Привремена ситуација се испоставља у 4 (четири) примерка, од тога Наручилац задржава 2 (два) примерка, а Стручни надзор задржава 2 (два) примерка.

###### ОБАВЕЗЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА Члан 5. Обавезе Стручног надзора:

- 7) Током периода извођења радова:
- - први писмени позив Наручиоца, одмах започне са пружањем услуге из члана 1. овог уговора - први писмени позив Наручиоца, одмах започне са пружањем услуге из члана 1. овог уговора и да достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима у складу са одредбама Закона о планирању и изгардњи(''Сл.гл.РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и одредбама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора (Сл,гл.РС, бр. 22/2015 и 24/2017).
- - да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према - да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према главном пројекту;
- - и благовремено контролише и проверава квалитет радова који се изводе и проверава - и благовремено контролише и проверава квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени прописима, стандардима и техничким нормативима, укључујући и стандарде приступачности;
- - и проверава квалитет изведених радова који се према природи и динамици - и проверава квалитет изведених радова који се према природи и динамици изградње објекта не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта;
- - квалитет материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме који се уграђују у - квалитет материјала, инсталација, уређаја, постројења и опреме који се уграђују у објекат, односно који се постављају и проверава да ли су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;
- - усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и главним - усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и главним пројектом на основу ког се врши грађење и благовремено предузима мере у случају одступања од главног пројекта;
- - уочава промене услова градње и предузима потребне мере у случају да ти услови - уочава промене услова градње и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова(промене врсте тла или других параметара);
- - примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, - примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја, постројења и опреме;
- - грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, - грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;
- - прати динамику градње објекта и усклађеност са уговореним роковима; - прати динамику градње објекта и усклађеност са уговореним роковима;
- - и сагледава потребу за евентуалним вишковима радова и накнадним радовима, као и - и сагледава потребу за евентуалним вишковима радова и накнадним радовима, као и непредвиђеним радовима, образлаже их и тражи сагласност од Наручиоца, и уписује их у грађевински дневник;
- - детаљну фото-документацију пре почетка радова и преда уз прву привремену ситуацију, у - детаљну фото-документацију пре почетка радова и преда уз прву привремену ситуацију, у електронској форми или одштампано у колору у 4 примерка;
- - са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта - са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације пројектантског концепта објекта, као и да сарађује са извођачем радова при избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова;
- - са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта; - са извођачем радова и пројектантом у припреми пројекта изведеног објекта;
- - и друга питања која се појаве у току извођења радова; - и друга питања која се појаве у току извођења радова;
- - Наручиоцу писани извештај о стању радова на сваких 7 дана. Саставни део извештаја - Наручиоцу писани извештај о стању радова на сваких 7 дана. Саставни део извештаја мора бити списак предузетих мера на поштовању уговорене динамике градње објекта, односно радова над којима врши надзор;
- - сваку привремену(или окончану) ситуацију коју контролише и оверава извођачу, достави и - сваку привремену(или окончану) ситуацију коју контролише и оверава извођачу, достави и своју привремену(или окончану) ситуацију која ће садржати, поред рачуна за извршене услуге и извештај о динамици радова, фото документацију из које се недвосмислено може сагледати физичка реализација у протеклом периоду. Ситуација, извештај и фотодокументација се доставља у 4 примерка;
- - Наручиоца по питању поштовања рока изградње објекта у складу са уговором; - Наручиоца по питању поштовања рока изградње објекта у складу са уговором;