- - Наручиоца по питању поштовања рока изградње објекта у складу са уговором; - Наручиоца по питању поштовања рока изградње објекта у складу са уговором;
- - све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини и начину - све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора.
- 10) Након периода извођења радова:
- - завршни извештај, који треба да садржи хронологију, битне догађаје у периоду - завршни извештај, који треба да садржи хронологију, битне догађаје у периоду реализације радова, фото-документацију, финансијски преглед изведених радова и остале информације од значја;
- - контролу припреме објекта, радова и документације за технички преглед и учествује у - контролу припреме објекта, радова и документације за технички преглед и учествује у раду комисије за технички преглед, као и у раду комисије за примопредају радова;
- - употребне дозволе за радове дефинисане у члану 1. овог уговора престају обавезе - употребне дозволе за радове дефинисане у члану 1. овог уговора престају обавезе пружања услуге стручног надзора по овом Уговору.

###### ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА Члан 6.

Наручилац се обавезује да након потписивања уговора са извођачем радова, упути писани налог стручном надзору за вршење услуге стручног надзора над конкретним радовима који су предмет уговора са извођачем, и да стручном надзору уз налог достави сву потребну документацију за вршење услуге стручног надзора уз Уговор са извођачем радова ради благовремене припреме и почетка радова на објекту, као и на све захтеве, примедбе или предлоге одговори стручном надзору у року од 5 дана од дана пријема истих, како се не би угрозила уговорена динамика радова са извођачем радова. Наручилац се обавезује да плаћање накнаде Стручном надзору врши под условима и на начин ближе одређен члановима 3. и 4. овог Уговора.

###### ГАРАНЦИЈА Члан 7.

Стручни надзор је солидарно одговоран са извођачем радова за штету насталу на градилишту, ако не докаже да је благовремено предузео све мере из делокруга своје надлежности да до тога не дође. Стручни надзор је одговоран и за недостатке који су настали као последица неблаговременог предузимања мера да се уочени недостаци отклоне.

###### Члан 8.

Стручни надзор се обавезује да своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором који врши над радовима из члана 1. овог уговора редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби и да о њима обавештава извођача радова у писменој форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писмени доказ о томе. Стручни надзор прати и контролише извођење радова на градилишту, као и на местима где се изводе други радови за потребе грађења објекта. Сва запажања у току вршења стручног надзора надзорни орган уписује у грађевински дневник, потписује и оверава печатом, у складу са прописом којим се уређује садржина и начин увођења грађевинског дневника.

###### Члан 9.

Стручни надзор је обавезан да Наручиоцу благовремено достави извештај о евентуалним вишковима и мањковима и евентуалној потреби за извођењем непредвиђених и накнадних радова, а о чијем ће извођењу Наручилац накнадно одлучити узимајући у обзир расположива средства, уз поштовање процедуре прописане Законом о јавним набавкама.

###### РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА Члан 10.

Рок важења уговора је годину дана од дана потписивања уговора. Плаћање по уговору се реализује у две буџетске године. Наручилац је пре покретања предметног поступка јавне набавке, обезбедио део средстава за обавезе које доспевају у текућој буџетској години.