- Reparația generală în 2 instituții: LT „Pro Succes”, în suma de 10000,0 mii lei, Gimnaziul nr.6.în suma de 15000,0 mii lei

- - La LT „Pro Succes” - se desfășoară lucrări 15%

- Gimnaziul nr.6, Gimnaziul 68, s. Dobrogea se desfășoară lucrări de proiectare DETS sector Ciocana: sector Ciocana: 1 instituție – 2 mln lei Gimnaziul ”Steliana Grama”- la data de 27.05.2021 a fost primit Certificatul de Urbanism, se lucrează la elaborarea Proiectului (termen necesar 2-3 luni) DETS sector Râșcani: 2 sector Râșcani: 2 instituții – 10 mln lei

#### LT”Mihail Lomonosov” în lucru (realiozat 85%

LT ”Waldorf” ”Waldorf” se lucrează la elaborarea Proiectului Nr. 24.3 - au fost alocați 11 mln 350 mii lei pentru reparații capitale si curente pentru redeschiderea a 26 grupe noi și 3 mln 600 mii lei pentru dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament

DETS sector Botanica: 17 grupe noi 7 instituții IET - 7 mln 900 mii lei 6 IET în lucru (IET 44,99, 103, 165, 168, 180) 1 IET contestare (IET 141). 6 IET în lucru (IET 44,99, 103, 165, 168, 180) 1 IET contestare (IET 141). Procentul realizării 55%

## DETS sector Buiucani: 1 instituție - 450 mii lei

#### 1 IET - (IET 26), în proces de lucru

DETS sector Centru: 1 IET (IET 226 – sector Centru: 1 instituție - 450 mii lei 1 IET (IET 226 – lucrări finalizate DETS sector Râșcani: - 7 grupe noi în 5 IET nr. 13, 38 (2 grupe), 108 (2 grupe), 199, ”Orfeu”) conform Foii de titlu – 2 mln 550 mii lei 2 IET Lucrările finalizate (IET 13, școala-grădiniță 199) 3 IET IET în lucru (IET 38, 108, IET”Orfeu”) Din totalul de 14 instituții educație timpurie pentru redeschiderea a 26 grupe noi: 2 instituții sunt finalizate, 10 instituții sunt în lucru, 1 instituție spre contestare

II. Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul 2021-2022 de către membrii Grupului de lucru instituit (dispoziția Primarului General nr. 252-d din 25 mai 2021, ordinul DGETS nr. 491 din 28.06.2021 cu privire la raportarea către Primăria municipiului Chişinău privind progresul lucrărilor de reparație şi de dotare pentru consolidarea bazei-tehnico materiale şi didactice a instituțiilor de învățământ general municipale, conform Planului de acţiuni pentru anul 2021)

## 06.08.2021

Sub egida DGETS/ DETS de sector s-au efectuat vizite în teritoriu a Grupului de lucru, conform graficului vizitelor prestabilit. La 04.08.2021 a fost efectuată ieșirea în teritoriu a grupurilor de lucru unde au fost supuse verificării 8 instituții educație timpurie: DETS Buiucani IET nr. 143, 158, 164, 183; DETS Botanica IET nr. 9, 49, 153, 182. Obiecții cu privire la lucrările executate nu au fost atestate de către membrii Grupul de lucru.

## III. Asigurarea implementării Proiectului ”Eficiența Energetică și Izolarea Termică a instituțiilor publice din mun. Chișinău„- LOT 2, 3, 4

Au fost avizate proiectele pentru 7 instituții de învățământ din municipiul Chișinău pentru eliberarea autorizației de construcție privind implementarea proiectului "Reabilitarea Măsurilor de eficiență energetică" – LOT-3. Scrisoarea DGETS din 29.07.2021 către Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a CMC.

- IV. Salubrizarea teritoriului adiacent/aferent a instituțiilor din subordinea DETS de sector, inclusiv cositul ierbii și acțiuni întreprinse

## Situaţia 30.07.2021 DETS Botanica: