## Bilanţul activităţii săptămânale Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău în perioada 02-06.08.2021

- În săptămâna de referinţă s-a atestat următoarea situaţie.
- I. Monitorizarea executării lucrărilor de reparație a edificiilor instituțiilor municipale de învățământ general pentru anul de studii 2021-2022

În temeiul deciziei CMC nr. 25/4 din 29.12.2019 pentru lucrările de reparație/ dotare a instituțiilor de învăţământ general municipale au fost alocate 129 mln 429 mii lei pentru un număr de 115 instituții, conform anexelor stipulate în decizie:

## Situaţia la 30.07.2021

Total, alocate 129 mln 4829 mii lei pentru un număr de 115 instituții, conform anexelor stipulate în decizie:

## Situaţia la 06.08.2021

Total, alocate 129 mln 4829 mii lei pentru un număr de 115 instituții, conform anexelor stipulate în decizie:

#### Nr. 24 - îndeplinirea lucrărilor de reparații capitale ale 88 IET, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 25 mln 960,0 mii lei

DGETS : 2 (Autogestiune) 2 IET în lucru (Școala gr. DETS sector Botanica: 31 20 IET lucrările finalizate : 2 (Autogestiune) IET cu drept de executor secundar de buget: 1 mln 800 mii lei 2 IET în lucru (Școala gr. 152 ”Pas cu pas”- 18%, Școala-grădiniță 199- (80%)) DETS sector Botanica: 31 instituții IET conform Foii de titlu - 6 mln 100 mii lei 20 IET lucrările finalizate (IET 9,17,35,40, 49, 71, 77, 89, 91, 96, 122, 123,139, 142, 151, 153, 181, 182, Școala primară-grădiniță nr.120, Școala primară-grădiniță nr.124) 10 IET IET în proces de lucru (IET 44, 98, 99, 103, 104, 165, 168, 180, 216, Școala primară – grădiniță nr. 90)

#### 1 IET contestare (IET 141)

DETS sector Buiucani: 17 sector Buiucani: 17 instituții conform Foii de titlu - 5 mln 170 mii lei 7 IET lucrările finalizate (IET 20, 85, 87, 143, 158, 164, 185) 10 IET în lucru (IET DETS sector Centru: 10 IET Lucrările IET în lucru (IET 62, 63, 75, 110, 116, 145, 183, 186, 215, școala primară ”A. Ursu”) DETS sector Centru: 12 instituții conform Foii de titlu - 4 mln 190 mii lei 10 IET Lucrările finalizate (IET 6, 8, 15, 53, 73, 92, 125, 175, 210, 227) 2 IET în lucru (IET nr. 23, 59) DETS sector Ciocana: 12 9 IET Lucrările finalizate 3 IET în lucru (IET nr. DETS sector Râșcani: 14 sector Ciocana: 12 instituții conform Foii de titlu – 3 mln 300 mii lei 9 IET Lucrările finalizate (IET 32, 67, 130, 138, 161,179, 188, 197, 211) 3 IET în lucru (IET nr. 135, 155, 177) DETS sector Râșcani: 14 instituții conform Foii de titlu – 5 mln 400 mii lei 7 IET Lucrările finalizate (IET nr. 25, 38, 64, 68, 74, 100. 159) 7 IET în lucru (IET 37, 80, 88, 105, 118, 129, 136) Notă: din totalul de 88 instituții educație timpurie:

- - 53 instituții sunt finisate
- - 34 instituții sunt în lucru
- - 1 instituții contestare

#### Nr. 24.1- deschiderea a 3 grădinițe noi, alocate 23 mln 500,0 mii lei

DETS sector Buiucani: 2 IET 3, IET 18 Caietul sector Buiucani: 2 instituții - 13 mln 500 mii lei IET 3, IET 18 Caietul de sarcini și devizele de cheltuieli sunt elaborate și în curs de publicare pentru demararea procedurii de achiziție publică. DETS sector Râșcani: 1 sector Râșcani: 1 instituție – 10 mln lei

#### IET nr. 28 în proces de lucru, elaborarea proiectului nr. 24.2 - reparația capitală pentru extinderea a 6 școli au fost alocate mijloace financiare în sumă de 34 mln 700,0 mii lei

DETS sector Botanica: 3 sector Botanica: 3 instituții: LT ”Pro Succes”), Gimnaziul 6, Gimnaziul 68, s. Dobrogea – 26 mln 200 mii lei