ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

- - Необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
- - Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане на обекта, са за наша сметка.

12. Към настоящото представяме Линеен график и График/диаграма на работната ръка (График на работната ръка – отразява разпределение на човешкия ресурс по време на изпълнение на работите от обхвата на поръчката) Забележки: При изготвянето на Линейния си график, Участниците следва да спазват следните изисквания и условия: Графикът следва да бъде изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството. Графикът следва да бъде изготвен по етапи на строителство и в него следва да са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности, включени в КС към документацията за участие в процедурата. Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на получаване на възлагателно писмо, спрямо която следва да се изготви графикът. От графика трябва да личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите. Върху всяка хоризонтална отсечка, изобразяваща обозначения срок за изпълнение на всеки отделен вид СМР по КСС, да се запише броя на работниците, които я изпълняват и за всеки ден общо да се запише броя на работниците Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на окончателен приемо-предавателен протокол, което следва да е видно от представения в офертата линеен график. При изготвянето на графика да се отчетат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена. Трябва да се предвиди осигуряването на фронт за работа през зимните месеци или съответното прекъсване, но в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката. Обяснителната записка към графика трябва да съдържа обосновка на сроковете и други пояснения на графичната част, в обхват и със съдържание, определени по преценка на участника. !!! Неизпълнението на посочените изисквания за съдържание, периоди и начин на изготвяне на линейния график, води до отстраняване на Участника от процедурата.

13. Декларираме, че при изготвянето на офертата сме спазили задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 14. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие, като към настоящото Предложение за изпълнение на

Този документ е създаден в рамките на проект №: BG06RDNP001-19.237-0001 „Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“ гр. Костинброд, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и в обхвата на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Костинброд - Своге”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Костинброд и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020