2.19 Selleks, et hinnata projekti vastavust loetletud kriteeriumitele hinnatakse sisuliselt järgmine informatsioon ja lisatud dokumendid:

- • ajakava ja toetuse kasutamise rahastamiskava, sealhulgas etappide maksumus; • ajakava ja toetuse kasutamise rahastamiskava, sealhulgas etappide maksumus; taotletava toetuse suurus ja osakaal toetatavatest kuludest;
- • äriplaani ja finantsanalüüsi, mis kajastab projektis osalevate äriühingute • äriplaani ja finantsanalüüsi, mis kajastab projektis osalevate äriühingute majanduslikku olukorda ja taotluses sisalduvat projekti;
- • taotleja on taotlenud või taotleb projektile toetust muudest allikatest, lisatakse • taotleja on taotlenud või taotleb projektile toetust muudest allikatest, lisatakse taotlusele andmed kõigi projekti toetuste kohta, mis on kohaliku omavalitsuse üksuse, riigi või Euroopa Liidu vahenditest või teistest välisvahenditest hüvitatud;
- • omafinantseeringu ning projekti mittetoetatavate kulude tasumise suutlikkuse • omafinantseeringu ning projekti mittetoetatavate kulude tasumise suutlikkuse kohta;
- • mis tõendab taotleja ettevõtte suurust; • mis tõendab taotleja ettevõtte suurust;
- • omafinantseering tagatakse laenu abil finantsasutusest, lisatakse taotlusele laenuandja • omafinantseering tagatakse laenu abil finantsasutusest, lisatakse taotlusele laenuandja krediidikomitee laenuotsus (KIK võib laenuotsuse esitamata jätmist aktsepteerida, kui finantshindamise käigus on taotleja laenu saamise suutlikkus ammendavalt tuvastatav muul viisil).

## Projekti tulemus- ja väljundnäitaja sihttase on planeeritud tegevustega saavutatav

2.20 Projekti tulemus- ja väljundnäitajate sihttase loetakse planeeritud tegevusega saavutatavaks, kui taotluse , taotluse kohase projekti ning lisatud dokumentide põhjal saab teha järeldust, et projekti ajakava raames projekti eelarvega on taotluses sätestatud tulemus- ja väljundnäitajate saavutamine realistlik, täites seejuures kõik määruse, riigiabi reeglite ning taaste- ja vastupidavuskava määruse nõudeid.

2.21 Taotluse sisu, taotluse kohase projekti sisu ning lisade juures vaadatakse üle projekti planeeritud tulemusi ja väljundeid, võrreldes neid meetme eesmärkide ja nõuetega.

Näiteks, projekti tulemusnäitaja (täiendav jaotus- ja põhivõrgu liitumisvõimsus taastuvelektri tootmisseadme jaotus- ja põhivõrguga ühendamiseks ja vajadusel elektri jaotus- ja põhivõrku edastamiseks, tk) ja väljundnäitaja sihttase (tööstusaladel taastuvelektri tootmisseadme jaotus- ja põhivõrguga liitumisvõimsuse kasv, MW). Lisaks projekti tegevustega kaasnevate tegevustega loodavad väljundid (taastuvelektri tootmisjaam, tk; kasutatav taastuvenergia liik; tootmisjaama võimsus MW ja tootmisjaama kasutegur; prognoositavad tootmismahud ja tarbimised: aastas toodetud taastuvelektri hulk, MWh; kohapeal kasutatav toodetud taastuvelektri hulk aastas, MWh; võrgust ostetud elektri hulk, MWh, võrku müüdav elektri hulk, MWh; summaarselt tööstusalal aastas kasutatud elektri hulk, MWh; kas võrgust ostetud elekter on taastuvelekter?; jah/ei).

2.22 Selleks, et hinnata projekti vastavust loetletud kriteeriumitele hinnatakse sisuliselt järgmine informatsioon ja lisatud dokumendid:

- • lahenduse kirjeldus, mis sisaldab planeeritava taastuvelektri tootmisseadme ja • lahenduse kirjeldus, mis sisaldab planeeritava taastuvelektri tootmisseadme ja selle valmidusastme kirjeldus, tootmisseadme kasutustegurit koos arvutuskäiguga, planeeritavate tööde vastavuse kirjeldus kehtivatele planeeringutele ja võrguettevõtja liitumislepingu tingimustele, projekti tegevuse nõudluse ja riskide analüüs;
- • täitmise kirjeldus; • täitmise kirjeldus;
- • läbiviimise koha aadress ja tõendid, millest nähtub, et projekti tegevustega • läbiviimise koha aadress ja tõendid, millest nähtub, et projekti tegevustega hõlmatud maatüki kasutusõigus kuulub taotlejale taotluse esitamise hetkest arvates vähemalt kaheksa aastat;
- • eesmärgi ja tulemuse kirjeldus; • eesmärgi ja tulemuse kirjeldus;