- • мин. е най-краткият предложен срок за реакция при отстраняване па дефекти от • мин. е най-краткият предложен срок за реакция при отстраняване па дефекти от участниците
- • i е предложеният срок за реакция при отстраняване на дефекти от оценявания • i е предложеният срок за реакция при отстраняване на дефекти от оценявания участник

### Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след десетичната запетая.

### 4. Организация на персонала и начин на изпълнение (О4).

Тежестта на показателя Организация на персонала и начин на изпълнение (О4) е 40 % /четиридесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 40 /четиридесет/ точки. Оценката по показателя Организация на персонала и начин на изпълнение се формира на базата на представеното от участника техническо предложение – описание на предлаганата организация на ключовия инженерно технически състав и предвидения състав от работници за изпълнение предмета на поръчката и начина на изпълнение на видовете работи, включени в техническата спецификация на процедурата и инвестиционния проект за реализиране изпълнението на обекта на поръчката.

#### Организация на персонала и начин на изпълнение - максимум 40 точки Предложението на участника следва да съдържа като минимум (условие до допускане до оценка по този показател):

- - Описание на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на изпълнение - обектът следва да е разделен на участъци по дължина, с посочените ключови дейности по време на изпълнение, приемане, взаимовръзка между дейностите, използване на техника и механизация в съответствие с проектната документация и линейния график;
- - Описание на организация на строителната площадка (складиране на материали и оборудване, охрана на обекта, пропускателен режим, временната организация на движение, мерки за безопасност), в съответствие с техническата спецификация, ПБЗ и линейния график.
- - Описание на човешките ресурси, необходими за изпълнение на обекта, разполагане на персонала, в съответствие с линейния график.

Техническото предложение на Участника трябва да съответства на Графика за изпълнение. То следва да включва подробен и максимално детайлен линеен график за изпълнение на дейностите в настоящата поръчка. Линейният график следва да бъде в унисон с описанието на който и да е от посоченото задължително съдържание. При несъответствие между графика за изпълнение и тук описаните условия, участника се отстранява от процедурата.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една е друга и се оценяват по следните критерии:	max 40
Техническото предложение съдържа описание на всички видове работи, последователността на извършването им и технологията на изпълнение. Предложения за осигуряване на по-добро качество и устойчивост на влаганите материали, техники на изпълнение, насочени към гарантиране на по-голяма устойчивост при обслужване на обекта, ефективност и дълготрайност на съоръжението, според предложенията на участниците в съответствие с техническата спецификация. Предложения за използване на материали с по-добри показатели от предписаните в техническата спецификация с цел постигане на по-високо качество от това, посочено в техническата документация на обекта. Обектът е разделен по характерни точки по дължина, с описание на ключовите	40 точки