- sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
- 4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall’esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
- 5. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
- 6. Per tutto quanto ivi non espressamente richiamato si rimanda a quanto prevsito nel capitolato speciale d’appalto.
- ARTICOLO 7
- Adempimenti dell’Appaltatore
- 1. Per l’assunzione della manodopera l’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in ordine alla domanda e l’offerta di lavoro.
- 2. Per quanto concerne la manodopera da impiegare in lavori che richiedano il possesso di specifica qualificazione o abilitazione professionale, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta delle Ferrovie, i relativi certificati.
- 3. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, l’Appaltatore attuerà le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavori applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
- 4. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse.

L’Appaltatore è inoltre obbligato ad adempiere regolarmente gli oneri assicurativi assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi dei regolamenti e delle norme in vigore, in mancanza Ferrovie non procederà al pagamento di quanto residuo o a saldo dovuto.

## Articolo 8 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore, oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto approvato con d.m. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, per quanto applicabile e ancora in vigore, a quelli indicati nel Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, dovrà farsi carico degli obblighi di seguito elencati:

- 1. tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 1. tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione
- 2. fedele del progetto e degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, in conformità alle 2. fedele del progetto e degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

6