- 7. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione l’ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

## ARTICOLO 26

### Anticipata presa in consegna dell’opera

Ferrovie si riservano la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l’opera anteriormente alle operazioni di collaudo.

## ARTICOLO 27

### Prove e collaudi

1. L’Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta alle Ferrovie delle date in cui saranno completati i lavori e le prestazioni i cui termini di tempo utili generali sono stabiliti al successivo art. 27. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X, del Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. n. 207 del 2010, verrà emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto. 2. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del D.P.R. del 207 del 2010 l’Appaltatore sarà tenuto a eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. 3. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 del summenzionato articolo l'organo di collaudo determinerà, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore.

## ARTICOLO 28

### Termine utile per l'esecuzione dei lavori

1. Il termine di tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, inclusi \_\_\_\_\_\_\_\_ giorni di interruzione dell’attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli, salvo diversa offerta in riduzione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, che si ritiene comunque comprensiva delle giornate di condizione climatica sfavorevole come sopra indicato. 2. Il termine previsto può essere sospeso, dopo non meno di 90 giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 90 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; resta fermo che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato. 3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere. 5. La domanda dell'Appaltatore di accertamento dell’ultimazione dei lavori dovrà pervenire al Direttore

18