dei lavori prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori stessi.

## ARTICOLO 29 Proroghe

- 1. sono ammesse proroghe al termine di tempo utile indicato nel precedente articolo salvo 1. sono ammesse proroghe al termine di tempo utile indicato nel precedente articolo salvo quando l’appaltatore, per cause a esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.
- 2. può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, 2. può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto di ultimazione lavori.
- 3. verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura 3. verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
- 4. ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 4. ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
- 5. verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al 5. verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

### Articolo 31 Penalità

- 1. Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione di cui al precedente articolo 28 - salva la facoltà di “Ferrovie” di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del presente contratto, - l'Appaltatore incorrerà nella penalità da ritardo pari all’uno (1) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori.
- 2. In ogni caso, l'applicazione della penale non esclude la facoltà delle Ferrovie di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato dalle Ferrovie.

## ARTICOLO 32

### Risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità

####### 1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida, e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni del Committente entro un termine non inferiore ai quindici giorni. 2. Il Committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti

19