- delle Ferrovie o di terzi. Il Direttore dei lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i direttore/i di cantiere e, in generale, tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al contratto d’appalto, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Nello specifico i direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al direttore dei lavori. Gli ispettori di cantiere, infine, sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale.

- 2. Il Committente nominerà, ai sensi della normativa vigente sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008) un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che avrà i compiti ed i poteri previsti da detta normativa.
- 3. L’Appaltatore si impegna, ad osservare tutte le istruzioni, richieste, direttive ed ordini impartiti dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche se non espressamente previste nelle disposizioni sopra richiamate.
- ARTICOLO 5
- Rappresentanti dell’Appaltatore
- 1. L’Appaltatore, nomina un proprio Direttore Tecnico che assumerà la piena responsabilità tecnica ed amministrativa in merito alla conduzione dell’intero appalto e sarà munito dei necessari poteri di rappresentanza dell’Appaltatore.
- 2. Il Direttore Tecnico è, inoltre, responsabile dell’esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all’organizzazione del cantiere e all’esecuzione delle opere, allo specifico fine di evitare infortuni agli addetti ai lavori, assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture ed evitare qualsiasi ipotesi di pericolo alla pubblica incolumità. A tal fine, il Direttore Tecnico, assume - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e altresì di tutela ambientale – tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’Appaltatore, a questi delegate.
- 3. Il Direttore Tecnico potrà nominare i responsabili di cantiere dandone senza ritardo comunicazione al Committente per mezzo di lettera raccomandata.
- 4. La nomina dei responsabili di cantiere è subordinata alla preventiva accettazione del Direttore dei Lavori, fermo restando che quest’ultimo potrà, anche in corso d’opera, esigere il cambiamento immediato di ciascuno di essi senza obbligo di addurre specifiche motivazioni e senza che da questo derivi alcun diritto, loro o dell’Appaltatore, a compensi o indennità di sorta.
- ARTICOLO 6
- Consegna dei lavori
- 1. Le Ferrovie comunicheranno all’Appaltatore, con un preavviso di 5 giorni naturali e consecutivi, il luogo, l’ora e il giorno in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani profili e disegni di progetto.
- 2. La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.
- 3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a

5