Nolikums 21 „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” ietvaros „Id. Nr. DŪ 2014/08/ERAF.

###### 3. Būvuzraudzība būvdarbu izpildes laikā

3.1. Veikt Objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, "Vispārējie būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīvu noteikumiem un citu saisitošo normatīvo aktu prasībām. 3.2. Iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem, kas attiecas uz būvdarbu apjomu un izpildi (Pasūtītājs izsniedz līguma kopiju un Tehnisko projektu, kas pēc pakalpojuma līguma izpildes, jāatgriež atpakaļ Pasūtītājam); 3.2. Sadarbībā ar Būvdarbu izpildītāju, nodrošināt nepieciešamos dokumentus būvatļaujas saņemšanai pēc Pasūtītāja pilnvarojuma saņemšanas. 3.3.Nodrošināt būvuzrauga klātbūtni objektā ne mazāk kā 2( divas)reizes nedēļā, kā arī būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. 3.4. Nodrošināt būvuzrauga piedalīšanos katrā būvsapulcē, tas ir, vismaz 1(vienu) reizi nedēļā. 3.5. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. 3.6. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras nolikuma prasībām: 3.7. Nodrošināt būvuzraudzību par būvdarbu līgumu , lai Būvuzņēmējs ar savu rīcību neradītu Pasūtītājam zaudējumus un novērst jebkura veida rīcību, kas varētu zaudējumus radīt. 3.8.Nodrošināt izbūvēto objektu atbilstības tehniskajam projektam pārbaudes; 3.9. Nodrošināt izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaudes atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām. 3.10. Nodrošināt būvdarbu un būvniecības līgumu ietvaros iepirkto un piegādāto iekārtu atbilstības tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam pārbaudes. 3.11. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu,pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

- 3.12. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas projektam, LR normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

3.13. Savlaicīgi apzināt iespējamās līguma izpildes problēmas un izstrādāt priekšlikumus Pasūtītājam , rakstiski ierosinot atbilstošus pasākumus to novēršanai; 3.14. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas procesu (būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure); 3.15. Nodrošināt detalizētu būvniecības projekta risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas; 3.16. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par: 3.16.1.pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;