### Primopredaja radova 2. Faze provodi se potpisivanje Zapisnika o primopredaji radova za svaku pojedinu zgradu iz članka 1. stavka 1.3. ovog Ugovora, a održat će se:

- 1. nakon što Ugovaratelj obavijesti Naručitelja da su radovi za pojedinu zgradu u cijelosti završeni
- 2. nakon što nadzorni inženjer po završetku građenja za istu preda Naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanog građevinskog dnevnika
- 3. nakon uspješno obavljenog tehničkog pregleda zgrade (ukoliko bude potrebno za pojedine zgrade)
- 4. nakon što Ugovaratelj dostavi Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za predmetnu zgradu.

### Najkasnije na primopredaji svake faze radova za svaku zgradu (na kraju 1. i 2. faze radova) ugovaratelj je dužan predati naručitelju

- 1. izvornike građevinskih dnevnika
- 2. svu dokumentaciju vezanu uz ugrađene materijale i opremu složenu i označenu po stavkama troškovnika dužan je predati naručitelju u papirnatom i e-obliku pohranjenom na odgovarajućem mediju (CD, DVD, memorija i dr.)
- 3. zapisnike o ispitivanju ugrađene opreme u 2 primjerka – jedan primjerak u cjelokupnoj dokumentaciji iz 2. alineje, a drugi primjerak u odvojenom dokumentu u kojem će biti složeni isključivo zapisnici o ispitivanju opreme označeni po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta

### a za 2. fazu radova i

- 4. projekt izvedenog stanja."
- 8. U Obrascu B.1. Izjava o duljini trajanja jamstva nakon navoda o osobi koja daje izjavu i gospodarskom subjektu za koji se izjava daje mijenja se tekst:

"…u postupku javne nabave građevinskih radova radova i usluga izrade projektno-tehničkih dokumentacija za obnovu od potresa zgrada Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, evidencijskog broja nabave 27/2022, nudi jamstvo u trajanju od \_\_\_\_\_\_\_ godina na sve izvedene građevinsko-obrtničke, elektroinstalaterske i strojarske radove."

- 9. U Obrascu B.2. Popis radova i usluga, u dijelu koji se odnosi na usluge, ispravljaju se redni brojevi u tablici u kojoj je potrebno upisati usluge na način da se redni brojevi u tri reda "3., 3. i 3." ispravljaju u "1., 2. i 3."
- 2. dio DON-a – prijedlog ugovora

1. U članku 4. mijenja se stavak 4.6., tako da isti glasi: "4.6. Cijena iz stavka 4.1. ovog Ugovora kao i jedinične cijene pojedinih troškovničkih stavki nepromjenjive su tijekom trajanja ovog Ugovora, osim u slučaju primjene članka 627. i članka 629. Zakona o obveznim odnosima te u slučaju izmjene cijene kako je navedeno u članku 40. ovog Ugovora.

- Ugovorena cijena ne uključuje plaćanje naknadnih radova, tj. onih koje naručitelj naknadno naruči."

2. U članku 6. mijenja se stavak 6.3., tako da isti glasi:

"6.3. Predstavnik Naručitelja iz članka 44. stavka 44.3. ovog Ugovora, nadzorni inženjer i voditelj projekta građenja iz stavka 7. stavka 7.3. imaju pravo nadzirati obavljanje posla i davati naloge Ugovaratelju sukladno kojima je isti dužan postupati."

3. U članku 7. mijenja se stavak 7.1. tako da isti glasi: "7.1. Radovi i usluge iz članka 1. stavaka 1.1. i 1.3. ovog Ugovora izvode se za svaku zgradu u 2 Faze opisane u članku 17. ovog Ugovora. S obzirom na to da obje faze, 1. Faza i 2. Faza, za svaku zgradu obuhvaćaju projektiranje i izvođenje radova Naručitelj će Ugovaratelja uvoditi u posao za usluge i radove za svaku fazu zasebno."

10/12