je naručitelj naplatio, odnosno dužan je na račun naručitelja doplatiti iznos sredstava koliko je naručitelj platio drugog gospodarskog subjekta koji je otklonio nedostatke izvedenih radova."

- 9. Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se usvaja te se u članku 40. mijenjaju stavci 40.1. i 40.2. prijedloga ugovora, tako da isti glase:

"40.1. Sukladno članku 315. ZJN 2016 i Zaključku o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda (Narodne novine, broj 107/2021), ako tijekom izvršenja ovog Ugovora, a bez utjecaja Ugovaratelja, dođe do povećanja cijena građevinskih materijala i proizvoda na temelju kojih je određena ugovorena cijena radova u tolikoj mjeri da bi cijena pojedine troškovničke stavke radova bila veća za više od 10% (deset posto), Naručitelj i Ugovaratelj mogu sklopiti dodatak ovom Ugovoru kojim se povećava ugovorena cijena, ali samo za razliku u cijeni stavke koja prelazi 10% (deset posto), pritom vodeći računa o primjeni svih važećih odredbi ZJN 2016, a osobito članka 321. ZJN 2016. Temelj za izmjenu pojedinih jediničnih cijena je Popis materijala i proizvoda koji će Ugovaratelj dostaviti Naručitelja u roku od 10 (deset) dana od dana izdavanja pisanog odobrenja predstavnika Naručitelja iz članka 17. stavka 17.3. kojim se projektno-tehnička dokumentacija odobrava. S obzirom na to da će sastavni dio odobrene (završene) projektno-tehničke dokumentacije biti troškovnik radova Ugovaratelj će Popis materijala i proizvoda dostaviti sukladno troškovnika s dokazima o vrijednosti radova s Popisa materijala i proizvoda u vrijeme predaje istog. Materijali ili proizvodi koje ponuditelj nije naveo u Popisu materijala i proizvoda neće biti uzeti u obzir u slučaju eventualnog porasta cijena.

- 40.2. Promjena cijene ugovorit će se dodatkom ugovoru u odnosu za mjesečno razdoblje za koje je dokazano povećanje cijene iz stavka 40.1. ovog članka.
- Promjena cijene utvrdit će se u odnosu na cijenu koju je Ugovaratelj iskazao u Popisu materijala i proizvoda i dokazao dokumentima u privitku istog.

Ako je Ugovaratelj materijal i proizvod kojem je porasla cijena nabavio izvan termina kada je isti trebao biti nabavljan prema Terminskom planu gradnje, pri izračunu promjene cijene uzima se u obzir cijena materijala i proizvoda utvrđena prema referentnim izvorima sukladno stavku 40.3. ovog članka u vrijeme kada je taj materijal ili proizvod prema Terminskom planu gradnje opravdano trebao biti nabavljen."

- 10. Prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta se usvaja te se u članku 32. mijenja stavak 32.1. prijedloga ugovora, tako da isti glasi:
- "32.1. U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane Ugovaratelja, Naručitelj će pisanom reklamacijom dati Ugovaratelju naknadni rok od 15 (petnaest) dana da ispravi povredu.

Ukoliko Ugovaratelj u navedenom roku ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će Ugovaratelja izvijestiti pisanim putem elektroničke pošte, preporučene poštanske pošiljke ili na drugi dokaziv način."

Osim navedenog, mijenjaju se sljedeći dijelovi teksta dokumentacije o nabavi :

- 1. Na naslovnoj stranici mijenjaju se podaci na dnu stranice tako da isti glase:

"Klasa: 361-02/22-01/001 Urbroj : 251-29-12/5-22-73 Zagreb, 02. svibnja 2022."

- 2. U točki 2.8. Rok početka i završetka izvršenja ugovora mijenjaju se:
- - drugi i treći ulomak, tako da isti glase:

"Prethodno navedeni rokovi izvođenja ugovorenih radova i usluga počinju teći nakon što Naručitelj odobri dokumente iz točke 7.7. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora – prijedlog ugovora o javnoj nabavi ove dokumentacije o nabavi koje je Ugovaratelj dužan dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora:

6/12