- 1. jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno točki 7.4.2. ove dokumentacije o nabavi
- 2. jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti sukladno točki 7.4.4. ove dokumentacije o nabavi
- 3. prijedlog Terminskog plana izvođenja radova za svaku zgradu zasebno, te za sve zgrade zajedno
- 4. prijedlog Financijskog plana za svaku zradu zasebno, te za sve zgrade zajedno.

Po zaprimanju konačne projektno-tehničke dokumentacije sa svim potrebnim odobrenjima i ishođenim građevinskim dozvolama (ukoliko bude potrebno za neku od prethodno navedenih zgrada) naručitelj je dužan obaviti potrebne radnje, prijaviti gradilište i uvesti Ugovaratelja u posao za svaki objekt zasebno. Ugovaratelj je dužan dostaviti naručitelju u roku od 10 (deset) dana od dana izdavanja pisanog odobrenja predstavnika Naručitelja kojim se projektno-tehnička dokumentacija odobrava Popis materijala i proizvoda u slobodnoj formi podložnih povećanju cijena. Dan uvođenja u posao za svaku prethodno navedenu zgradu podrazumijeva:

- 1. primopredaju projektno-tehničke dokumentacije između sudionika u gradnji
- 2. dostavu imenovanja glavnog inženjera gradilišta i drugih inženjera gradilišta/voditelja radova
- 3. upis datuma početka radova u građevinski dnevnik
- 4. dostavu imenovanja vezanih uz stručni nadzor građenja
- 5. predaju imenovanja koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova
- 6. predaju imenovanja voditelja projekta građenja
- 7. potpisivanje Zapisnika o uvođenju u posao.

Ugovaratelj je dužan započeti izvođenje radova najkasnije sljedeći radni dan nakon što je uveden u posao, te iste završiti u preostalom dijelu prethodno navedenog ukupnog roka izvođenja radova i usluga po svakoj pojedinoj zgradi koja je predmetom ovog postupka javne nabave."

- - peti ulomak i prva rečenica šestog ulomka, tako da isti glase:

"Točni rokovi 1. i 2. faze izvođenja radova i usluga biti će definirani Terminskim i Financijskim planom za svaku zgradu zasebno, kao i zajedničkim Terminskim i Financijskim planom za sve zgrade, temeljem prijedloga koje će ugovaratelj nakon sklapanja ugovora o javnoj nabavi radova dostaviti naručitelju. Ukoliko naručitelj u prijedlozima dostavljenih dokumenata utvrdi omaške ili elemente koji mu temeljem dosadašnjeg znanja i iskustva ne odgovaraju tražit će od ugovaratelja da iste korigira sukladno potrebama i zahtjevima naručitelja. Budući da svi radovi na svim zgradama predstavljaju cjelinu naručitelj će preuzimati radove po završenioj 1. i 2. fazi za svaku zgradu zasebno temeljem pisane obavijesti ugovaratelja o završenoj fazi radova na određenoj zgradi.

- Zapisnik o dovršetku Faze 1 potvrđuje završetak usluga i radova obnove konstrukcije, ali ne predstavlja preuzimanje radova od strane Naručitelja, već se svi radovi preuzimaju po završetku Faze 2 potpisom Zapisnika o primopredaji radova nakon uredno završenog tehničkog pregleda zgrade (ako bude potrebno) i dostavljenog jamstva za jamstveni rok iz točke 7.4.3. ove dokumentacije o nabavi.

Rokovi izvršenja po zgradama i po fazama mogu se produžiti u slučajevima predviđenim ugovorom o javnoj nabavi radova sklapanjem dodatka ugovoru. U slučaju kašnjenja ugovaratelja u izvršavanju usluga i izvođenju radova, ugovorna kazna primjenjuje se pod uvjetima predviđenim ugovorom o javnoj nabavi radova, a odnosi se na prekoračenje roka izvođenja 1. i 2. faze određene usvojenim Terminskim i Financijskim planom za svaku zgradu zasebno.

Završetkom 1. faze za svaku zgradu zasebno smatrat će se datum završetka radova naveden u građevinskom dnevniku 1. faze i Zapisniku o dovršetku 1. faze, dok će se završetkom 2. faze, odnosno svih radova, za svaku zgradu smatrati datum završetka radova naveden u

7/12