od 10 (deset) dana dostaviti naručitelju:

- 1. bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora opisano u točki 7.4. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva podtočki 7.4.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ove dokumentacije o nabavi
- 2. policu osiguranja od odgovornosti vinkuliranu u korist naručitelja opisanu u točki 7.4.. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva podtočki 7.4.4. Jamstvo za osiguranje za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem određene djelatnosti ove dokumentacije o nabavi
- 3. prijedlog Terminskog plana izvođenja radova i usluga u ugovorenom roku za svaku zgradu zasebno s podjelom po fazama
- 4. prijedlog Financijskog plana izvođenja radova i usluga u ugovorenom roku za svaku zgradu zasebno s podjelom po fazama
- 5. prijedlog Terminskog plana izvođenja radova i usluga u ugovorenom roku za sve zgrade i sve faze izvršavanja ugovornih obveza
- 6. prijedlog Financijskog plana izvođenja radova i usluga u ugovorenom roku za sve zgrade i sve faze izvršavanja ugovornih obveza."
- - šesti ulomak, tako da isti glasi:

"Nakon odobrenja projektno-tehničke dokumentacije ugovaratelj je dužan u narednom roku od 10 (deset) dana dostaviti naručitelju:

- 1. Popis materijala i proizvoda u slobodnoj formi u kojem su navedeni građevinski materijali i proizvodi podložni povećanju cijene.

S obzirom na to da će sastavni dio odobrene (završene) projektno-tehničke dokumentacije biti troškovnik radova Ugovaratelj će Popis materijala i proizvoda dostaviti sukladno troškovnika s dokazima o vrijednosti radova s Popisa materijala i proizvoda u vrijeme predaje istog."

- - osmi ulomak, tako da isti glasi:

"Najkasnije na primopredaji svake faze radova za svaku zgradu (na kraju 1. i 2. faze radova) ugovaratelj je dužan predati naručitelju

- 1. izvornike građevinskih dnevnika
- 2. svu dokumentaciju vezanu uz ugrađene materijale i opremu složenu i označenu po stavkama troškovnika dužan je predati naručitelju u papirnatom i e-obliku pohranjenom na odgovarajućem mediju (CD, DVD, memorija i dr.)
- 3. zapisnike o ispitivanju ugrađene opreme u 2 primjerka – jedan primjerak u cjelokupnoj dokumentaciji iz 2. alineje, a drugi primjerak u odvojenom dokumentu u kojem će biti složeni isključivo zapisnici o ispitivanju opreme označeni po stavkama troškovnika (po redoslijedu iz troškovnika), s numeriranim stranicama i sadržajem na početku na kojem su označene stranice dokumenta

### a za 2. fazu radova i

- 4. projekt izvedenog stanja."
- 7. Mijenjaju se četvrti i peti ulomak točke 7.10. Rok, način i uvjeti plaćanja, tako da isti glase:

"Radovi se obračunavaju i plaćaju temeljem urednog računa koji Ugovaratelj dostavlja Naručitelju sukladno paušalnim privremenim situacijama odobrenim od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta građenja i predstavnika naručitelja, koje prate dinamiku usvojenog Terminskog i Financijskog plana po svakoj zgradi, na način i u ugovorenim rokovima.

- Paušalnim situacijama 2. Faze za svaku pojedinu zgradu može biti obračunato najviše do 95% ukupno ugovorenih radova za istu, a ostalih 5% ugovorenih radova obračunat će se u okviru sljedeće paušalne privremene situacije koja će biti ispostavljena nakon izvršene primopredaje zasebno za svaku pojedinu zgradu, odnosno za posljednju zgradu za koju će se izvršiti primopredaja radova preostalih 5% biti će obračunato u okviru okončane situacije..
- Primopredaja radova 1. Faze provodi se potpisivanjem Zapisnika o dovršetku radova 1. Faze za svaku pojedinu zgradu iz članka 1. stavka 1.3. ovog Ugovora, a održat će se:
- 1. nakon što Ugovaratelj obavijesti Naručitelja da su radovi 1. Faze za pojedinu zgradu u cijelosti završeni
- 2. nakon što nadzorni inženjer po završetku građenja za istu preda Naručitelju na trajno čuvanje paricu (presliku) uvezanog građevinskog dnevnika

9/12