7.2. : Do obowiązków Wykonawcy należy

- - uzyskanie dziennika budowy,
- - bezzwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o tym, że decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna wcelu przejęcia placu budowy,
- - wykonanie i oddanie Zamawiającemu, przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy w tym PFU, zgodnie z dokumentacją projektową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaleceniami producentów, aktualnymi Polskimi Normami i normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztuką budowlaną ;
- - koordynowanie prac budowalnych w sposób jak najmniej uciążliwy dla Zamawiającego oraz otoczenia;
- - kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, oraz przedmiotu umowy zgodnie z PFU i opracowaną na jego podstawie dokumentacją projektową , zasadami współczesnej wiedzy technicznej i inżynierskiej, ewentualnymi wytycznymi Zamawiającego, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno- budowlanymi oraz właściwymi normami; do obowiązków Wykonawcy należy również zape wnianie nadzoru autorskiego;
- - przekazanie Zamawiającemu do weryfikacji dokumentacji projektowej, w tym również wniosku o wydanie pozwolenia na budowę; w przypadku uwag Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia;
- - dostarczenie kopii wymaganych przepisami decyzji, postanowień i opinii niezbędnych dla opracowania przedmiotu umowy w terminie 3 (trzech) dni od daty ich uzyskania,
- - uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczącej każdej zmiany kierownika budowy oraz przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy oświadczenia kierownika budowy o objęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego;
- - opracowanie w formie pisemnej oraz graficznej i przekaz anie Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu) dni od podpisania umowy - do akceptacji - harmonogramu rzeczowo-finansowego robót (załącznik nr 10 SIWZ, tj. załącznik nr 3 do Umowy ) zapewniającego realizację przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Harmonogram rzeczowo - finansowy robót powinien uwzględniać miesięczną skalę czasu oraz terminy graniczne określone w umowie, elementy, technologię, warunki wykonywania robót, a na żądanie Zamawiającego informację o ilości pracowników. Powyższe dotyczy również kolejnych aktualizacji harmonogramu, gdy będą one konieczne. Dostarczenie Zamawiającemu aktualizacji - do akceptacji - winno nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od daty wezwania przez Zam awiającego do jej dostarczenia (wzór harmonogramu Załącznik )
- - zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłoszonych podczas realizacji umowy w formie odpowiadającej co najmniej formie ich zgłoszenia bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłoszony przez Zamawiającego w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej: w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska organu zarządzającego przedsiębiorstwem Wykonawcy - w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zapytania na piśmie; w sprawach pozostałych - do 7 (siedmiu) dni.
- - informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o istotnych problemach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, które nie mogły zostać rozwiązane przez przedstawicieli stron na budowie;
- - utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót;
- - zorganizowanie robót w sposób ograniczający uciążliwości z nimi związane do koniecznego minimum;
- - zabezpieczenie instalacji, urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy;
- - realizacja robót zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami załączonymi do projektów budowlanych;
- - zgłoszenie i uczestnictwo w odbiorze wykonanych robót;
- - zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego do odbioru wykonanych elementów robót zanikających i robót zakończonych. Zamawiający przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o