dodatkowo odrębnym pismem, w którym wskazuje przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo Wykonawcy do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 4. 8. Odbioru końcowego, po otrzymaniu stosownego zgłoszenia od Wykonawcy, dokonuje powołana przez Zamawiającego komisja odbiorowa złożona m.in. z przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

- 4. 9. Komisja powołana przez Zamawiającego do przeprowadzenia czynności odbioru końcowego rozpocznie prace nie później niż w 14 (czternastym) dniu po potwierdzeniu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
- 4. 10. Termin rozpoczęcia i termin zakończenia końcowych prac odbiorowych określa Zamawiający. Informację o:
- - przedstawicielach Zamawiającego dokonujących odbioru,
- - składzie komisji odbiorowej,
- - terminie rozpoczęcia, programie i terminie zakończenia odbioru,

#### Zamawiający przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.

- 4. 11. Wczynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć:
- - przedstawiciele (posiadający odpowiednie pełnomocnictwa): Wykonawcy i Podwykonawcy,
- - komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,
- - kierownik budowy i kierownicy robót,
- - osoby sprawujące nadzór inwestorski i autorski,
- - przedstawiciele jednostek i instytucji, których udział nakazują odrębne przepisy.

4. 12. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół ( Załącznik 14 do SIWZ; tj. Załącznik 7 do Umowy ) zawierający wszelkie ustalenia dokonane przez komisję w toku odbioru, a także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Protokół odbioru końcowego przygotowany przez komisję podpisują:

- - komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego,
- - uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- - uprawniony przedstawiciel Zamawiającego.
- 4. 13. Jeżeli czynności odbiorowe ujawnią, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, Zamawiający może odmówić odbioru.

4. 14. Protokół odbioru częściowego o którym mowa w rozdz. 3 ust.3.5 podpisuje kierownik budowy oraz Inżynier Kontraktu ustanowiony przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad ujawnionych w trakcie odbioru częściowego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Protokół ten wraz z ewentualnym protokołem usunięcia wad stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej.

- 4. 15. Zamawiający wyznacza termin komisyjnego odbioru pogwarancyjnego przed zakończeniem okresu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek i wad. Ustala się, że w każdym przypadku komisja rozpocznie roboty nie później niż w 10 (dziesięciu) dniu przed upływem okresu gwarancji, a zakończy je protokołem nie później niż w ostatnim dniu tego okresu.
- 4. 16. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym rozpoczyna bieg okres rękojmi i gwarancji.

## 5 WSPÓŁDZIAŁANIE I PERSONEL UMOWY

- 5. 1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać w celu zapewnienia pełnej realizacji umowy, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości i terminów określonych w umowie.

5. 2. Wykonawca jest obowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych przez prawo budowlane, niezbędnych do oddania do