Obra-kontratuen administrazio-klausula partikularren agiria

Prozedura irekia

Aldaketa bat izapidetzeko beharrezkoa bada obrak, osorik edo zati bat, behin-behinean etetea, eta horren ondorioz interes publikoak kalte larriak jasango baditu, behin-behinean aurrera egitea erabaki daiteke, zuzendaritza teknikoak egindako proposamen teknikoan ezarritakoari jarraituz; nolanahi ere, horretarako, ezinbestekoa izango da aurreikusitako gehieneko zenbatekoa ez izatea kontratuaren hasierako prezioa (BEZik gabe) baino % 20 gehiago, eta finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotea. Horrelakoetan, bi fasetan egingo da kontratua aldatzeko prozedura:

1. FASEA. Behin-behinean jarraitzea FASEA. Behin-behinean jarraitzea : kontratua sustatzen duen zuzendaritza hartzen duen saileko titularrak, edo kontratuaren botere adjudikatzailea adskribatuta dagoen saileko titularrak, obrekin behin-behinean jarraitzea erabakiko du, zuzendaritza teknikoak egindako proposamen teknikoan ezarritakoari jarraituz. Lehenengo fase honetan, jarraian adierazi diren izapide hauek baino ez dira egin behar izango:

- 1. Zuzendaritza teknikoak egindako proposamen tekniko arrazoitua, hauek zehaztuta:
- • bat izapidetzeko beharrezkoa bada obrak osorik etetea, eta • bat izapidetzeko beharrezkoa bada obrak osorik etetea, eta horren ondorioz interes publikoak kalte larriak jasango baditu, kalte horien justifikazioa.
- • aurreikusi den gehieneko zenbatekoa; gehienez • aurreikusi den gehieneko zenbatekoa; gehienez kontratuaren hasierako prezioa baino % 20 gehiagokoa (BEZik gabe).
- • beharreko obren oinarrizko deskribapena. • beharreko obren oinarrizko deskribapena.
- • SPKLren 203.2 artikuluan aurreikusitako kasuetako batean • SPKLren 203.2 artikuluan aurreikusitako kasuetako batean dagoela justifikatzea.
- 2. Proiektuak berrikusteko bulegoaren txostena, baldin eta proposamen tekniko arrazoituan prezio berriak sartzen badira. Txosten horretan arrazoitu beharko da prezio berriak merkatuko prezio orokorrei egokitzen zaizkiela, SPKLren 102.3 artikuluarekin bat etorrita.
- 3. Entzunaldia kontratistari, idatziz esan dezan ados dagoen ala ez.
- 4. Kontratazio-organoaren ebazpena, aldaketa-proiektua idazteko baimena emanez.
- 5. Gastua baimentzeko kontabilitate-agiria edo kreditua badagoela egiaztatzeko ziurtagiria, aldaketaren ondorioz gastua handiagoa izango bada.
- 6. Kontratua sustatzen duen zuzendaritza hartzen duen saileko titularrak edo kontratuaren botere adjudikatzailea adskribatuta dagoen saileko titularrak emandako agindua, obrekin behin-behinean jarraituko dela erabakiz, zuzendaritza teknikoaren proposamen teknikoan adierazitakoaren arabera. Agindu horrek, era berean, gastua onestea ere ekarriko du, baldin eta gastu hori ez bada 5.000.000,00 euro baino gehiagokoa, horrelakoetan Gobernu Kontseiluari baitagokio gastua onestea.

Lehenengo fase hau ezin izango da zortzi (8) hilabete baino gehiagokoa izan, sailburuak obrekin behin-behinean jarraitzea baimentzen duenetik aurrera zenbatzen hasita. 2. FASEA. Aldaketa-espedientea onestea FASEA. Aldaketa-espedientea onestea : zortzi (8) hilabeteko epe hori amaitu aurretik, kontratuaren aldaketa adostu beharko du kontratazio-organoak, baldintza orokorren 35.2.1 klausulan azaldutako jarduerak egin ondoren. Zortzi (8) hilabeteko epe horren barruan, jasotako obra-unitateen artean, gerora behin betiko ezkutuan geratuko ez diren zatiak burutuko dira lehenik eta behin. Gainera, egindako obrak direla-eta ziurtagiria emango da, eta baldintza orokorren 34. klausulan xedatuta dagoenaren arabera ordainduko dira, honako xehetasun honekin: Espediente aldatuaren izapidetzean zehar egin beharreko ziurtagiriek, hasierako proiektuan aurreikusi gabeko unitateak dituztenek, erreferentziatzat hartuko dituzte proposamen tekniko arrazoituan ageri diren prezioak; ordainketa horiek kontura egindako behin- behineko ordainketak izango dira, eta proiektu aldatua onetsi ondoren egin daitezkeen

53

Esp. zk.: