Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu D8 pielikums pielikums Tehniskais piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

## Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo brīvā formātā, norādot:„Tehniskais piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā“Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā(Id.Nr.DŪ-ZI-2021/06) SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701. Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta parakstiesīgā persona. Tehnisko piedāvājumā Pretendents apraksta veicamās darbības saistībā ar būvdarbu veikšanu būvprojekta realizēšanā un objektu izbūvi. Pretendents Tehnisko piedāvājuma sagatavo ievērojot Noteikumu pielikumus t.sk. Tehnisko specifikāciju (A pielikums),Būvprojektus (B pielikums), Būvdarbu līguma (C pielikums) prasības. Tehniskam piedāvājumam jāpievieno vadlīnijās norādītā dokumentācija, t.sk apliecinājumi, nomas līgumi(kopijas), garantijas, galveno materiālu, sertifikātu kopijas, būvdarbu izpildes laika grafiks, plānotās naudas plūsmas grafiks, savstarpējās vienošanās līgumi(kopijas), apraksti, shēmas u.tt. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj informācija par darba veikšanas projektu, jāpievieno darbu izpildes laika grafiks, būvdarbu veikšanas kontroles, kvalitātes un vides aizsardzības nodrošināšanas apraksts.

## 2. Darba veikšanas projekta apraksts (darba organizācija)

2.1. Būvdarbu stadijas organizēšana, darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību. Uzskaitījumam jābūt saskaņā ar pievienoto laika grafiku (detalizācijas pakāpe-nedēļa) no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma izpildei. 2.2. Darbu veikšanai galveno risku raksturojums (apraksts, kā tiks novērsti vai mazināti iespējamie riski). 2.3. Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts (līguma izpildes organizatoriskā shēma, kurā iekļauts Pasūtītāja pārstāvis(Pasūtītājs) un Būvuzņēmējs (Izpildītājs) norādot sadarbības saites līguma realizācijas ietvaros)

- 2.4. Būvnieka organizatoriskā shēma, norādot iesaistītos apakšuzņēmējus;
- 2.5. Būvdarbu Līguma izpildē iesaistīto darbinieku organizatoriskā shēma, norādot galveno un citu tehnisko speciālistu atbildības sadalījumu, norādot līguma izpildē iesaistīto kopējo brigāžu un nodarbināto skaitu.

2.6.Būvnieka apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētām sertificētām darbu pārbaudes laboratorijām. 2.7. Būvnieka apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem ģeodēzijas dienestiem/pakalpojumu sniedzējiem par izpildshēmu sagatavošanu un citiem ģeodēziskiem darbiem. 2.8. Būvnieka apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotajiem par celtniecības materiālu, demontēto materiālu utilizāciju, būvgružu, zemes un grunts izbēršanas vietu. 2.9. Materiālu/iekārtu ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par gatavību piegādāt materiālus, kādi nepieciešami līguma izpildei, saskaņā ar Būvprojektiem.

## 3. Darbu izpildes grafiks, naudas plūsmas grafiks

3.1. Detalizēts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (detalizācijas pakāpe-nedēļa), kurā norāda galvenās Līguma aktivitātes un savstarpējā sasaiste to hronoloģiskā secībā, sākot ar būvatļaujā noteikto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, mobilizācijas darbiem, teritorijas sagatavošanas darbiem u.tt. līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, ievērojot Līguma noteikumus un LR būvnormatīvu aktus.

- 3.2. Resursu (darbaspēka un tehnikas) piesaiste darbu izpildei

Jānorāda darbaspēka un tehnikas plūsma Būvdarbu laikā, kas pierāda, ka Pretendents spēs izpildīt un paveikt būvdarbus piedāvātajā izpildes termiņā . 3.3. Prognozētās naudas plūsmas grafiks. Plānoto izpildīto darbu apjomiem atbilstoša naudas plūsma kas sagatavota ievērojot laika grafiku un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus (plūsmas sagatavošanā jāievēro arī Līguma nosacījums attiecībā uz starpmaksājuma minimālo summu).

11