233. Определить основную заработную плату бригаде электрослесарей за месяц. Явочная численность бригады: 1 смена (8.00 до14.00) ремонтно- подготовительная – 6 ремонтных электрослесарей с тарифной ставкой 13,38 руб., в каждой добычной смене по одному дежурному электрослесарю с тарифной ставкой 11,70 руб. Количество выходов каждого члена бригады 24. Дополнительно 4 ремонтных электрослесаря отработали 1 день на праздник. Бригаде установлена премия 20%. 234. Горнорабочий подземный с тарифной ставкой 11Ю,70 руб. отработал за месяц 25 дней, из них два дня на праздники, в ночное время 96 часов. Определить месячный заработок горнорабочего с учетом премии 30%. 235. Слесарь дежурный на поверхности шахты, с часовой ставкой 104 коп, при продолжительности смены 8 часов, фактически отработал 12 часов в праздничный день, из них 4 часа в ночное время. Определить заработок слесарю за отработанное время. 236. Определить месячный фонд зарплаты рабочих комплексной бригады при объеме добычи угля за месяц 28 500 т., за цикл 158,3 т. Сумма зарплаты на цикл 71,3 руб., процент премии – 30%, доплата бригадиру и звеньевым – 175 руб. МГВМ отработали в ночное время 240 ч., ГРОЗ V разряда – 13,38. 237. Определить нормативную нагрузку на очистной забой, оборудованный механизированным комплексом КМ-138. Длина лавы 230 м, средняя т/м3, вынимаемая мощность пласта 1,5 м; плотность угля 1,40 продолжительность выемки угля самозарубывающимся комбайном 1ГШ- 68 – 120 мин./цикл, концевых операций 30 мин./цикл, устранения простоев – 20 мин./цикл. Величина подвигания забоя за цикл – 0,63 м. Количество смен по добычи угля – 3. Продолжительность смены – 360 мин., время на подготовительно-заключительные операции – 20 мин./смену. 238. Определить продолжительность выемки угля в нишах за смену, если потребное количество человеко-смен на цикл при выемке угля отбойным молотком составляет 0,93 чел.-смен., на крепление ниш – 0,35 чел.-смен. Количество циклов за смену – 2, число рабочих, занятых на выемке ниш – 3, продолжительность смены 360 мин., коэффициент выполнения нормы выработки 1,05. 239. Рассчитать возможное количество циклов в лаве, если самозарубывающийся комбайн 1ГШ-68 работает по челноковой схеме со средней рабочей скоростью подачи 3,0 м/мин. Длина лавы 190 м, суммарное удельное время на выполнение вспомогательных операций 0,3 мин./м. Коэффициент учитывающий время на отдых 1,12, на концевые операции 1,15. Режим работы лавы – 2 смены по добычи, одна ремонтно- подготовительная и одна смена по проведению противовыбросных мероприятий. Продолжительность смены – 6 часов, время на подготовительно-заключительные операции в каждую добычную смену 15 мин.

214. По результатам хронометражных наблюдений за работой проходчика горизонтальных выработок при погрузке породы погрузочной машины м3 ППМ-4М получены следующие затраты времени на 1 породы в плотном теле по основным операциям: 6, 7, 5, 3, 8, 9, 10, 5, 8, 6, 4, 11, 7, 4, 6, 5, 7, 8, 4, 7 минут. Определить нормальную длительность основных операций для устойчивого хроноряда. 215. Определить сменную норму выработки на погрузку породы погрузочной машиной на звено из двух человек при следующих данных: продолжительность смены из двух человек при следующих данных: продолжительность смены 360 мин., время на подготовительно- заключительные операции на смену 22 мин; на личные надобности 10 мин., удельные нормы времени: на основные операции 7,18 мин./м куб. На вспомогательные – 8,4 мин./м куб., норматив времени на отдых 11% от оперативного времени. 216. Определить затраты времени на регламентированный отдых, если норматив времени 1 м лавы на основные операции составил 0,4 мин., на вспомогательные операции 0,25 мин., норматив времени на отдых 12%, сменный объем работы комбайна 250 м. 217. Определить комплексную норму выработки при выемке угля в очистном забое комплексом КМ-138 в состав которого входит самозарубывающийся комбайн К-300. Добыча угля комбайном с цикла 283 тонны, по сборнику ЕНВ табличная норма выработки 506 т, произведение поправочных коэффициентов – 1,1, нормативная трудоемкость (потребное количество человеко-смен) на обслуживание комплекса – 7,763 человеко-смен. Норматив численности рабочих по ТО и ремонту оборудования на цикл 2,2 чел.-сменны, потребное количество чел-смен на работы, не вошедшие в состав комплекса (выкладка костров, разделка сопряжения и др.) 1,85 чел.-смен. 218. Определить комплексную норму выработки при проведении откаточного штрека проходческим комбайном 4ПП2. Табличная агрегатная норма выработки 5,37 м, произведение поправочных коэффициентов 0,745, расстояние между рамами крепи 0,8 м. Горная масса транспортируется от комбайна конвейерами при полной ремонтно-подготовительной смене. Норматив численности рабочих по ТО и ремонту оборудования на смену 0,603 чел.-смен, а трудоемкость работ на процессы, не вошедшие в состав обслуживания агрегата на смену, равна 0,3 чел.-смен, норма обслуживания агрегата 5,40 чел.-смен. 219. Определить установленные нормы выработки по каждому виду работ и комплексную норму выработки при проведении двухпутевого полевого штрека БВР при следующих данных таблицы:

17

14