204. Суточная комплексная бригада проходчиков при проведении выработки достигла среднемесячной скорости 270 м. Комплексная норма выработки 0,57 м на одного человека в смену. Коэффициент выполнения нормы выработки 1,05. Количество рабочих дней работы забоя 30, коэффициент списочного состава 1,6. Определить сменную и месячную производительность труда проходчика. 205. Месячная калькуляционная добыча угля на шахте 85 тыс. тонн. Среднесписочное число рабочих по добыче угля 1500, а трудящихся 1875 чел., среднесписочное количество выходов 1 рабочего 24, стоимость товарной продукции 3 млн. руб. Определить сменную и месячную производительность труда рабочего по добыче угля, трудоемкость добычи угля и выработку продукции на одного трудящегося. 206. Калькуляционная добыча угля на шахте за месяц 120 тыс. тонн. Среднесписочное число рабочих 2370 чел. За месяц отработанно 45 тыс. человек-смен. Число рабочих дней шахты в месяц 30. Определить сменную и месячную производительность труда рабочего. 207. На добычном участке шахты, списочное число рабочих суточной комплексной бригады 80 человек., месячная производительность 1 горнорабочего очистного забоя 400 тонн. Число рабочих суточной комплексной бригады составляет 65% от числа рабочих участка. Комбайновая выемка равна 90% от общей добычи по участку. Определить среднемесячную производительность труда рабочего по участку. 208. На добычном участке действующей шахты рабочими суточной комплексной бригады отработано за месяц 1200 выходов, что составляет 60% от числа выходов рабочих участка. Производительность труда на выход горнорабочего очистного забоя составляет 25 тонн. Комбайновая выемка составляет 92% от общей добычи на участке. Определить производительность труда рабочего по участку на выход. 209. Исчислить трудоемкость добычи 1000 тонн угля по лаве, если за месяц выдано 27 тыс. 500 тонн, численность рабочих 108 чел., а среднее количество выходов одного из них 30. Режим работы – непрерывная неделя. 210. Расчленить на операции рабочие процессы ”Бурение шпуров ручным электросверлом”, ”Заряжение шпуров”. 211. Расчленить на операции рабочий процесс ”Крепление выработки”. Расчленить на приемы операции ”Изготовление патрона-боевика”. 212. Расчленить на операции рабочий процесс ”Выемка угля комбайном”. На приемы расчленить операцию ”Смена зубков в комбайне”. 213. По результатам хронометражных наблюдений за операцией ”Передвижка секции механизированной крепи” длительностью 25, 14, 21, 24, 23, 24, 22, 21, 23, 20, 21, 22, 23, 30, 29, 24, 20,20, 21, 28, секунд. Определить нормальную продолжительность операций для устойчивой характеристики ряда.

240. На основании исходных данных вопросов (задачи) 237 рассчитать и построить планограмму организации работ на сутки. 1 смена ремонтно- подготовительная и в течении смены производится ТО и ремонт оборудования комплекса КМ-138. 241. На основании исходных данных вопроса (задачи) 239 рассчитать и построить планограмму организации работ при выемке угля механизированным комплексом КМ-138, в состав которого входит самозарубывающийся комбайн К-500 работающий по челноковой схеме. 242. Произвести расчет и построить график движения электровозов по откаточному штреку. Расстояние откатки от погрузочного пункта лавы до уклона 2,0 км. Сменная добыча угля из одной лавы 382 тонны. Средняя скорость движения состава по магистрали 2 м/с. Грузоподъемность вагонетки 2 тонны, количество вагонеток в составе 20, продолжительность смены – 6 часов, продолжительность подготовительно-заключительных операций – 15 мин., продолжительность маневров в конечных пунктах по10 мин., разминовка делит маршрут на перегоны равной длины, маршрут – однопутевой, время стоянки на разминовке – 5 мин. 243. Расстояние от погрузочного пункта до околоствольного двора 2500 метров. Средняя скорость движения электровоза с груженным и порожным составами – 7 км/час. Количество вагонеток в составе – 25, емкость вагонеток – 3 тонны. Путь двухколейный. Продолжительность маневров у погрузочного пункта и в околоствольном дворе – 10 и 15 мин. Время работы откатки – 3 смены по 6 часов. Продолжительность подготовительно-заключительных операций в каждой смене 15 мин. Суточная добыча по горизонту – 4500 тонн, коэффициент, учитывающий сверхплановую добычу угля равен 1,2, коэффициент, учитывающий перевозку материалов и оборудования, породы равен 1,25, коэффициент учитывающий неравномерность грузопотока 1,25. Определить потребное количество электровозов и построить график движения электровозов на одну смену. 244. Определить затраты времени на спуск и подъем персонала шахты в течении суток, если добыча угля за сутки составила 3000 т., производительность труда подземного рабочего на выход 2,5 т., число человек в клети, поднимаемых одновременно 20 человек, продолжительность операций спуска и подъема персонала 150 с., коэффициент, учитывающий одновременность спуска и подъема персонала равен 1,2, коэффициент, учитывающий разъезды ИТР и ремонтного персонала принимается 1,3. 245. Определить необходимое количество вагонеточного парка по времени полного оборота вагонетки с углем 7,5 ч., с породой 8,2 ч. Объем перевозок за сутки, т: угля – 1500, породы – 150. Продолжительность работы транспорта по выдаче грузов – 18 ч. В сутки, коэффициент, учитывающий резерв исправных вагонеток равен 1,1, коэффициент, учитывающий число вагонеток, находящихся в ремонте – 1,15, а

13

18