7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации Программы. Муниципальный заказчик Программы:

- 1) разрабатывает Программу;
- 2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
- 3) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
- 4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- 5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию по реализации Программы;
- 6) размещает на официальном сайте городского округа Электросталь Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденную Программу;
- 7) обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- 1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Программы;
- 2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- 3) разрабатывает «Дорожные карты» по основным мероприятиям, ответственным за выполнение которых является;
- 4) направляет муниципальному заказчику Программы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт».
- 5) в случае предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Электросталь Московской области обеспечивает заключение с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Московской области.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется координатором Программы.С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО: 1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий Программы, который содержит:

- - выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, - выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Программы;
- - причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. - причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы, который содержит:

- а) аналитическую записку, в которой указываются:
- - достижения планируемых результатов реализации Программы и намеченной цели - достижения планируемых результатов реализации Программы и намеченной цели Программы;
- - объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам - объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;
- б) таблицу, в которой указываются данные:
- - использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и - использовании средств бюджета городского округа Электросталь Московской области и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому мероприятию и в целом по Программе;
- - мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, указываются причины их - мероприятиям, не завершенным в установленные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
- - планируемым результатам реализации Программы; - планируемым результатам реализации Программы;