标题：中文版Project 2007实用教程
图书信息
书 名: 中文版Project 2  007实用教程
作　者：张胜强
出版社： 清华大学出版社
出版时间： 2011年5月1日
ISBN: 9787302252658
开本： 16开
定价: 32.00元
内容简介
《中文版project2007实用教程》由浅入深、循序渐进地介绍了microsoft公司推出的microsoftofficesystem所集成的项目规划和管理软件——中文版microsoftproject2007的使用方法和操作技巧。《中文版project2007实用教程》共分13章，分别讲述了项目管理的基本概念，microsoftproject2007基础操作，管理项目任务，管理项目资源，管理项目成本，管理项目进度，美化项目信息，优化项目，管理项目报表，管理多重项目projectserver2007的安装，projectserver2007的管理，项目沟通协作管理等内容。
《中文版project2007实用教程》内容丰富，结构清晰，语言简练，图文并茂，具有很强的实用性和可操作性，是一本适合于大中专院校、职业学校及各类社会培训学校的优秀教材，也是广大初、中级电脑用户的自学参考书。
图书目录
第1章 项目管理与proiect
1.1 项目管理的发展概述
1.1.1 项目管理的发展阶段
1.1.2 项目管理的发展趋势
1.2 项目及其特性
1.2.1 项目的特性
1.2.2 项目的三要素
1.2.3 项目周期
1.3 项目管理及其特点
1.3.1 项目管理的知识领域
1.3.2 现代项目管理的特点
1.4 初识Project 2007
1.4.1 Project 2007概述
1.4.2 Project 2007的组成
1.5 Project 2007的安装
1.5.1 配置要求
1.5.2 安装Project 2007
1.5.3 添加与删除Project 2007
1.6 习题
第2章 project2007基础操作
2.1 启动和退出Project 2007
2.1.1 启动Project 2007
2.1.2 退出Project 2007
2.2 初识Project 2007操作界面
2.2.1 标题栏
2.2.2 菜单栏
2.2.3 工具栏
2.2.4 数据编辑栏
2.2.5 工作区
2.2.6 状态栏
2.3 项目文档的基本操作
2.3.1 新建项目文档
2.3.2 保存项目文档
2.3.3 打开项目文档
2.3.4 关闭项目文档
2.4 project2007常用视图
2.4.1 [甘特图]视图
2.4.2 [跟踪甘特图]视图
2.4.3 [任务分配状况]视图
2.4.4 [日历]视图
2.4.5 [网络图]视图
2.4.6 [资源工作表]视图
2.4.7 [资源使用状况]视图
2.4.8 [资源图表]视图
2.5 选择数据线
2.5.1 选中表中的元素
2.5.2 选中图中的元素
2.6 上机练习
2.6.1 设置project2007的工作环
2.6.2 设置项目文档属性
2.7 习题
第3章 管理项目任务
3.1 制定项目计划
3.1.1 定义项目
3.1.2 定义项目工作时间
3.1.3 设置项目的属性
3.2 创建与编辑任务
3.2.1 创建任务
3.2.2 插入任务
3.2.3 删除任务
3.2.4 复制任务
3.2.5 移动任务
3.3 任务分级
3.3.1 创建大纲结构
3.3.2 创建工作分解结构(wbs)
3.4 设置任务工期
3.4.1 输入任务工期
3.4.2 添加里程碑
3.4.3 添加周期性任务
3.5 添加任务链接和其他信息
3.5.1 添加任务链接
3.5.2 添加任务其他信息
3.6 上机练习
3.7 习题
第4章 管理项目资源
4.1 项目资源概述
4.1.1 资源的规划
4.1.2 资源的分配意义
4.1.3 资源的种类
4.2 建立资源库
4.2.1 输入资源
4.2.2 从外部程序中导入资源
4.2.3 设置资源可用性
4.3 设置资源信息
4.3.1 设置资源日历
4.3.2 设置资源备注信息
4.3.3 添加超级链接
4.4 分配资源
4.4.1 使用[甘特图]视图分配资源
4.4.2 使用[任务信息]对话框资源
4.4.3 使用[分配资源]对话框资源
4.5 管理资源库
4.5.1 对资源进行排序
4.5.2 对资源进行筛选
4.5.3 对资源进行替换
4.6 查阅项目资源分配状况
4.7 上机练习
4.8 习题
第5章 管理项目成本
5.1 创建项目成本
5.1.1 项目成本结构
5.1.2 设置资源费率
5.1.3 为任务设置固定成本
5.1.4 计算任务实际成本
5.2 查看项目成本信息
5.2.1 查看任务成本信息
5.2.2 查看资源成本信息
5.2.3 查看项目成本信息
5.3 调整成本
5.3.1 查找超出预算的成本
5.3.2 调整工时资源的工时
5.3.3 调整材料资源的消耗量
5.4 查看盈余分析表
5.5 上机练习
5.6 习题
第6章 管理项目进度
6.1 比较基准
6.1.1 设置比较基准
6.1.2 使用中期计划
6.1.3 清除已保存的计划
6.2 跟踪项目进度
6.2.1 更新整个项目
6.2.2 更新任务
6.2.3 更新资源信息
6.2.4 项目进度线
6.3 查看项目进度
6.3.1 查看项目进度总体情况
6.3.2 查看项目进度具体情况
6.4 上机练习
6.5 习题
第7章 美化项目信息
7.1 美化项目外观的方法
7.2 设置项目文档各组件格式
7.2.1 设置文本格式
7.2.2 设置底纹
7.2.3 设置条形图形格式
7.2.4 设置网格格式
7.3 设置项目文档整体格式
7.3.1 设置甘特图格式
7.3.2 设置文本样式
7.3.3 设置条形图样式
7.3.4 设置版式
7.4 插入绘图和对象
7.4.1 插入绘图
7.4.2 插入对象
7.5 上机练习
7.5.1 美化[外部技术入职培训]
7.5.2 美化[项目管理办公室]
7.6 习题
第8章 优化项目
8.1 优化任务
8.1.1 延迟链接任务
8.1.2 重叠链接任务
8.1.3 中断任务
8.1.4 设置任务期限
8.1.5 设置关键任务
8.1.6 查看任务驱动因素
8.2 优化日程
8.2.1 使用投入比向导安排日程
8.2.2 使用pert分析估计任务工期
8.2.3 缩短工期
8.3 调配资源
8.3.1 资源过度分配的原因
8.3.2 查找过度分配的资源
8.3.3 解决资源的过度分配
8.4 上机练习
8.5 习题
第9章 管理项目报表
9.1 常用的报表
9.1.1 总览类报表
9.1.2 当前操作类报表
9.1.3 成本类报表
9.1.4 32作分配类报表
9.1.5 工作量类报表
9.2 生成项目报表
9.2.1 生成预定义报表
9.2.2 白定义报表
9.3 生成可视报表
9.3.1 使用模板创建可视报表
9.3.2 编辑现有可视报表模板
9.3.3 创建新的可视报表模板
9.4 打印报表和视图
9.4.1 打印输出报表
9.4.2 打印输出视图
9.5 上机练习
9.6 习题
第10章 管理多重项目
10.1 合并项目文档
10.1.1 主/子项目和合并项目
10.1.2 插入项目文档
10.1.3 编辑项目文档
10.1.4 快速合并项目
10.2 建立项目间的相关性
10.2.1 创建合并项目中任务的相关性
10.2.2 创建不同项目中任务的相关性
10.3 在项目间共享资源
10.3.1 创建共享资源库
10.3.2 打开共享资源文件
10.3.3 查看共享资源库
10.3.4 更新资源库
10.3.5 中断资源共享
10.4 多项目信息管理
10.4.1 多项目信息汇总
10.4.2 多项目信息同步
10·5上机练习
10.6 习题
第11章 projectserver2007的安装
11.1 安装proiectserver2007的准备工作
11.1.1 服务器的配置要求
11.1.2 启用intemet信息服务(iis)
11.1.3 创建用户账户
11.1.4 授权账户
11.1.5 取消intemetexplorer增强安全性
11.2 安装和配置proiectserver2007
11.3 安装后的设置
11.3.1 允许用户使用不同的用户账户登录库角色
11.3.2 配置客户端连接proiectserver2007
11.4 h机练习
11.4.1 创建activedirectory域控制器
11.4.2 通过[控制面板]启用iis
11.5 习题
第12章 projectserver2007的管理
12.1 管理用户和安全性
12.1.1 管理用户
12.1.2 管理组
12.1.3 设置类别
12.1.4 设置安全模板
12.1.5 projectwebaccess权限
12.2 设置外观
12.2.1 管理视图
12.2.2 分组格式
12.2.3 甘特图格式
12.2.4 快速启动
12.3 管理企业数据
12.3.1 企业自定义域
12.3.2 资源中心
12.4 管理多维数据库
12.4.1 多维数据集生成设置
12.4.2 配置多维数据集
12.5 数据库管理
12.5.1 删除企业对象
12.5.2 强制签入企业对象
12.5.3 备份和还原
12.6 时间和任务管理
12.6.1 创建财务周期
12.6.2 创建时间表阶段
12.6.3 任务设置和显示
12.7 管理队列
12.7.1 队列设置
12.7.2 管理队列
12.8 操作策略
12.8.1 通知和提醒
12.8.2 项目工作环境
12.8.3 项目工作环境设置
12.9 上机练习
12.9.1 将项目保存到
projectserver
12.9.2 打开projectserver上的项目文档
12.9.3 删除projectserver上的项目文档
12.9.4 导入本地资源到projectserver
12.9.5 导入本地项目
12.1 0习题
第13章 项目沟通协作管理
13.1 发布项目信息
13.1.1 通过电子邮件发布信息
13.1.2 使用exchange公用文件发送信息
13.1.3 使用projectprofessional发布信息
13.1.4 发布项目中的文档
13.2 查看和响应任务
13.2.1 查看任务
13.2.2 响应任务
13.3 管理项目
13.3.1 将任务更新到项目计划
13.3.2 创建与发送状态报告
13.4 上机练习
13.5 习题