标题：芜湖市中小学校舍安全工程实施方案
芜政办〔2009〕35号

关于印发芜湖市中小学校舍安全工程实施方案的通知
各县、区人民政府，经济技术开发区、长江大桥开发区管委会，市政府各部门、各直属单位，驻芜各单位：
根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省中小学校舍安全工程实施方案的通知》（皖政办〔2009〕75号）精神，经市政府同意，现将《芜湖市中小学校舍安全工程实施方案》印发给你们，请遵照执行。
二OO九年八月十七日
芜湖市中小学校舍安全工程实施方案

为保证全市中小学校舍安全工程（以下简称校舍安全工程）顺利实施，切实提高我市中小学校舍防震能力和综合防灾能力，保障师生生命安全，根据国务院办公厅《关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知》（国办发〔2009〕34号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省中小学校舍安全工程实施方案的通知》（皖政办〔2009〕75号）及有关会议精神，结合我市实际，制定本方案。
　一、充分认识中小学校校舍安全工程的重大意义
2001 年以来，我市先后实施了农村中小学危房改造、农村寄宿制学校建设和中西部农村初中校舍改造工程。从2007年起，连续两年将农村中小学危房改造工程纳入民生工程，完成了 4.3182万平方米D级危房改造，中小学校舍安全状况得到了很大改善。四川汶川特大地震灾害发生后，我市及时部署开展了校舍抗震安全排查，基本摸清了中小学校舍抗震安全情况，并加固了一批 C级危房，拆除了全部D级危房，为全面实施校舍安全工程奠定了坚实基础。由于目前我市还有不少数量的中小学校舍达不到现行抗震设防和综合防灾要求，已经修缮改造的校舍，仍有一部分不符合抗震设防等防灾标准和设计规范。根据省政府要求，在全市范围内实施校舍安全工程，全面改善中小学校舍安全状况，把学校建设成为抵抗自然灾害最安全的地方，直接关系到广大师生的生命安全，关系到社会的和谐稳定，全市各级政府和相关部门应高度重视校舍安全工作，抓好工作的实施和落实。
二、明确任务，确保校舍安全
在全市中小学校开展抗震加固、提高综合防灾能力建设，使学校校舍达到重点设防类抗震设防标准，并符合对滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷和洪水、台风、火灾、雷击等灾害的防灾避险安全要求。
校舍安全工程的主要任务是：从2009年开始，用3年时间，对洪涝灾害易发地区、丘陵地面塌陷区、局部山区、山体滑坡及泥石流易发区等地质灾害易发地区的各级各类城乡中小学存在安全隐患的校舍进行抗震加固、迁移避险，提高综合防灾能力。其他地区按抗震加固、综合防灾的要求，集中重建整体出现险情的D级危房、改造加固局部出现险情的C级危房，消除安全隐患。
三、工程实施范围和工作步骤
实施范围：校舍安全工程覆盖全市城市和农村、公办和社会力量办学、教育系统和非教育系统的所有中小学。
工作步骤：
（一）全面排查科学鉴定。各县区政府组织力量，对本行政区域内各级各类中小学现有校舍（不含在建项目和已鉴定为D级危房的校舍）进行逐一排查，组织具备相应资质的设计单位和有关机构按照国家有关标准、规范及抗震设防、综合防灾要求，对每一栋校舍结构的危险性、抗震防灾能力进行鉴定，形成鉴定报告，建立校舍安全档案。需要进行工程质量检测，应委托具有相应资质的单位进行检测。
（二）结合布局调整规划制定实施方案。根据排查、鉴定结果，结合区域内教育事业发展规划、本地中小学布局调整规划、农村中小学校舍维修长效机制和中西部地区农村初中校舍改造工程等专项工程，科学制定本行政区域内校舍安全工程 3 年总体规划、年度实施计划和每一栋校舍的改造加固方案。
（三）加强分类管理，分步实施校舍安全工程。对通过维修加固可以达到抗震设防标准的校舍，按照重点设防类抗震设防标准改造加固；对经鉴定不符合要求、不具备维修加固条件的校舍，按重点设防类抗震设防标准和建设工程强制性标准重建；对地质、水网等灾害易发地区的校舍进行地质灾害危险性评估，并根据评估结果实行避险搬迁或工程治理；对根据学校布局规划确应废弃的危房校舍可不再改造，但必须确保拆除，不再使用。在实施校舍安全工程的同时，进一步完善校舍防火、防雷等综合防灾标准并严格执行。
　四、建设标准和程序
新建校舍必须按照重点设防类抗震设防标准进行建设，学校布局、校址选择、校园规划、校舍建筑标准、面积指标应严格执行《农村中小学校舍建设标准》（建标 109-2008），校址选择应符合《汶川地震灾后重建学校规划建筑设计导则》规定，并避开有隐患的淤地坝、蓄水池、尾矿库、储灰库等建筑物下游易致灾区和地质灾害危险区。校址选择还应符合防洪除涝要求，防洪标准不得低于20年一遇，内部排水标准不得低于7年一遇。校舍建设应贯彻“安全、实用、经济、美观”的原则，校舍建筑应符合《中小学建筑设计规范》（GBJ99）的规定和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）及我市最新的设计技术标准的要求。
新建校舍工程及校舍改、扩建和加固工程，应严格执行法定建设程序和工程建设标准，办理工程质量安全监督手续。市、县区中小学校舍安全工程领导小组办公室要组织力量对工程项目进行检查验收，未通过验收的项目不得交付使用。
校舍安全工程实行以县区为主的“五统一”管理模式，即统一规划、立项，统一勘探、设计，统一招标、监理，统一资金管理，统一验收和决算审计。工程项目实行法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，并在设计、施工、监理、管理等各个环节建立质量终身负责制和责任追究制。
　五、工作安排
（一）总体安排
1．排查：2009年9月底前全部完成。
2．鉴定、加固设计：2010年2月底前全部完成。
3．加固改造施工：2009 年完成总量的 30%，2010 年完成总量的60%，2011年完成总量的10%，检查验收面达到100%。
（二）2009 年工作“路线图”及时间表。各县区要按照《芜湖市县、区级政府2009年实施校舍安全工程“路线图”及时间表》（见附件1）规定的工程实施各环节任务和时间要求，结合本地实际，对一些具体环节进行细化或适当调整，省、市将据此组织检查考核。各县区要采取行之有效的办法和措施，投入足够力量，开展排查、鉴定，确保按时完成任务。对校舍安全工程前期基础较好、工程总量相对不大的地区应尽可能提前完成工程任务和目标。
　六、领导机构和工作机制
校舍安全工程在国务院统一领导和省政府的统一组织下，市政府统一部署，各县区政府负责组织实施，充分发挥专业部门作用的领导体制和管理体制。市政府成立由发展改革、教育、公安（消防）、监察、财政、国土资源、城乡建设、水利、审计、安全监管、地震等部门负责同志组成的全市中小学校舍安全工程领导小组（名单见附件 2），统一组织和协调校舍安全工程的实施。领导小组办公室设在市教育局，由成员单位派员集中办公。办公室内设综合规划组、排查鉴定组、技术指导组和监督检查组。
各县区政府负责本区域校舍安全工程的具体实施，对本地的校舍安全负总责，主要负责人负直接责任。各县区要成立中小学校舍安全工程领导小组，主要负责人担任领导小组组长，统一领导、组织、协调本地区校舍安全工程的实施，并在相关部门设立办公室。各县区中小学校舍安全工程领导小组要统一组织对校舍的逐栋排查和检测鉴定，审核每一栋校舍的加固改造、避险迁移和综合防灾方案，具体组织工程实施，落实施工管理和监管责任，按进度、按标准组织验收，建立健全所有中小学校、所有校舍的安全档案。各县区政府要统筹协调本地区勘察鉴定和设计、施工、监理力量，加强组织调度，规范工程实施，严格工程质量安全管理。
　　七、资金安排和管理
各县区政府也要切实加大对校舍安全工程的投入，列入财政预算，确保资金及时到位，防止学校出现新的债务。鼓励社会各界捐资捐物支持校舍安全工程。校舍安全工程的排查、鉴定经费由各级财政负责解决。民办、外资、企（事）业办中小学的校舍安全工程的排查、鉴定和加固、改造由投资方和办学单位负责，当地政府予以指导、支持并实施监管。
健全工程资金管理制度，工程资金实行分账核算，专款专用，不能顶替原有投入，更不得用于偿还过去拖欠的工程款和债务。资金拨付按照财政国库管理制度有关规定执行。严格杜绝挤占、挪用、克扣、截留、套取工程专款。保证按工程进度拨款，不得拖欠工程款。校舍安全工程建设执行《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步做好农村寄宿制学校建设工程实施工作若干意见的通知》（国办发〔2005〕44号）和《安徽省人民政府办公厅关于对农村中小学危房改造和校舍建设实行扶持政策的通知》（皖政办〔2002〕71 号）有关减免行政事业性和经营服务性收费等优惠政策。
　八、监督检查和责任追究
市中小学校舍安全工程领导小组和县区政府等要加强对工程建设的检查监督，对工程实施情况组织督查和评估。校舍安全工程全过程接受社会监督，技术标准、实施方案、工程进展和实施结果等向社会公布，所有项目公开招投标，建设和验收接受新闻媒体和社会监督。 　　建立健全校舍安全工程质量与资金管理责任追究制度。对发生因学校危房倒塌和其他因防范不力造成安全事故导致师生伤亡的地区，要依法追究当地政府主要负责同志的责任。改造后的校舍如因选址不当或建筑质量问题遇灾垮塌致人伤亡，要依法追究校舍改造期间当地政府主要负责同志的责任；建设、评估鉴定、勘察、设计、施工与工程监理单位及相关负责人员对项目依法承担责任。要对资金使用情况实行跟踪监督。对挤占、挪用、克扣、截留、套取工程专项资金、违规乱收费或减少本级政府投入以及疏于管理影响工程目标实现的，要依法追究相关负责人的责任。
附件：
1．芜湖市各县、区政府2009年实施校舍安全工程“路 线图”及时间表（略）
2．芜湖市中小学校舍安全工程领导小组成员名单
附件2.

芜湖市中小学校舍安全工程领导小组成员名单
组  长：詹云超    （市政府副市长）
副组长：王  彬    （市政府副秘书长）
陈旭东    （市教育局局长）
成  员：汪  健    （市财政局局长）
唐  平    （市教育局纪委书记） 
周  浩    （市城乡建委副主任）
丁亚敏    （市国土资源局副局长）       
王军生    （市监察局副局长）
邓玉平    （市发展改革委纪检组长）
崔巍巍    （市水务局总工程师）
韩小平    （市审计局副局长）
宋玉辉    （市安全生产监督管理局副局长）
唐诗华    （市地震局局长）
吴春兰    （芜湖县政府副县长）
桂  严    （繁昌县政府副县长）
李广福    （南陵县县委常委、副县长）
王  芳    （镜湖区政府副区长）
杨  凛    （弋江区政府副区长）
张维琴    （鸠江区政府副区长）    
王贵成    （三山区区委常委、副区长）    
汪  斌    （经济技术开发区管委会副主任）  
王家斌    （市消防支队参谋长） 领导小组下设办公室，办公地点设在市教育局，陈旭东兼办公室主任。[1]﻿