标题：政府采购计划
政府采购计划的内容
内容包括：采购项目、资金来源、采购数量及技术规格、采购组织方式(集中采购或分散采购)、采购方式(公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购)、资金支付方式(国库直接支付、采购单位支付)以及其他需载明的事项。 
政府采购计划的申报、审批和计划下达程序
(一)政府采购计划的申报程序 
1、实行部门预算的单位编制政府采购计划程序 
实行部门预算的单位在编报政府采购计划时，要严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制当年《系统单位(20××)年政府采购计划申请汇总表》，附所属：《采购单位(20××)年政府采购计划申请表”》(以下简称“计划申请表”)一式三份，一份采购单位留存、一份送财政厅业务处、一份送采购办。 
2、未实行部门预算的单位编报政府采购计划程序 
未实行部门预算的采购单位在编报政府采购计划时，要依据财政部门下达的预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制当年《系统单位(20××)年政府采购计划申请汇总表》，附所属：《采购单位(20××)年政府采购计划申请表》(以下简称“计划申请表”)一式三份，一份采购单位留存、一份送财政厅业务处、一份送采购办。 
(二)政府采购计划的审批程序 
1、使用预算内、预算外资金审批政府采购计划的程序 
属于预算内、预算外资金安排的采购项目，采购单位先报请财政厅业务处核实预算资金和项目，其中使用预算外资金采购的项目，相关业务处在出具《财政厅业务处政府采购计划审批表》时，先到国库处确认资金，无异议后，由财政厅业务处在三个工作日内出具《财政厅业务处政府采购计划审批表》一式三份送采购办。 
2、使用自筹资金审批政府采购计划的程序 
属于自筹资金采购的项目，由采购单位填制《自治区本级单位自筹资金政府采购计划执行申报表》(以下简称“计划执行申报表”)一式三份，直接报请采购办核准，无异议后，填制《新疆维吾尔自治区财政专项资金(基金)缴款书》，将采购资金交入财政厅国库处“政府采购专户”，国库处自收到采购单位的采购资金后在三个工作日内，将采购单位项目的资金确认单送达采购办。 
(三)政府采购计划任务下达的程序 
1、属于预算内、外资金安排的政府采购计划，采购办在收到业务处转来的《财政厅业务处政府采购计划审批表》后，在五个工作日内分类汇总成集中采购计划，并向采购中心下达采购任务。 
2、属于自筹资金安排的政府采购计划，采购办在收到采购单位报送的“计划执行申报表”及国库处送来的“采购单位资金确认单”后于五个工作日内汇总成集中采购计划，并向采购中心下达采购任务。 
3、已实行协议供货和定点招标采购的项目或其他规定的采购方式，采购办待资金和项目核实后，在二个工作日内向采购中心下达采购任务。 
4、政府采购计划在执行过程中发生追加、变更、停止时，由采购单位填制《追加、变更、停止政府采购计划申请表》，经采购中心签署意见后直接送采购办办理相关手续。对于追加采购计划需要追加资金的，采购单位需填制《新疆维吾尔自治区财政专项资金(基金)缴款书》，将追加的采购资金交入财政厅国库处“政府采购专户”，或按规定向相关业务处申请追加资金。采购办在收到国库处出具的采购单位资金确认单后，给予办理追加采购计划的相关手续。 
政府采购计划编制的问题
在编制政府采购计划时，应做到“六兼顾”，不断规范政府采购计划的编制，提高政府采购的工作水平。 
兼顾一：规范性+计划性 规范性与计划性兼顾，坚持完整落实采购预算的原则。 
政府采购之所以不同于一般的“一手交钱，一手交货”的简单采购，在于政府采购是按照采购预算进行的有组织、有计划的采购。同时，《政府采购法》也明确规定，政府采购必须要严格按照预算执行，因此，政府采购计划的编制，必须要以采购预算为基础，不得超越采购预算的采购金额，擅自扩大采购规模；也不得抛开采购预算中的采购规模；更不得抛开采购预算中的采购标准，擅自提高采购项目的采购档次，采购计划的制定必须要严格接受采购预算的制约。因此编制采购计划必须完整地落实采购预算，即采购预算表规定的范围和项目必须列入采购计划。同时，采购预算规定的采购项目数量和采购项目资金来源与采购计划都要相互对应。 
兼顾二：实际需要+财力可能 实际需要与财力可能性相兼顾，坚持量力而行的原则。 
在安排采购计划时，不但要严格依照预算执行，而且必须要结合地方财政的收入特点，以兼顾到财政上“及时”支付能力。因为对绝大部分地方财政、特别是县级地区来说，财政收入的入库量不够均衡，一般情况，上半年收入明显“偏紧”。因此，在财政支出的安排上，特别是对政府采购项目的安排，就必须要注意财政预算的承受和支付能力，以免出现采购了项目而财政上却难以支付的被动局面。 
兼顾三：现实需求+前瞻性 现实需求与前瞻需求兼顾，坚持适度超前的原则。 
除服务采购外，货物与工程的无形损耗相对较大，由于科技水平日新月异，必须充分考虑货物与工程类采购项目的先进性，所以必须兼顾现实需求与前瞻需求，坚持适度超前的原则，在财力允许的情况下，适度提高采购货物与工程的内在品质，不断延长其寿命周期，降低其寿命周期成本，从而达到提高财政资金使用效益的目的。 
兼顾四：现实支出+后续成本支出 现实支出与后续成本支出兼顾，坚持降低运行成本的原则。 
现实支出是指采购单位获得货物、工程和服务实际支出的款额。而后续成本支出，是指采购单位为维持物品或设备的正常使用而要支付的相关费用，主要包括使用成本和维护成本两部分。使用成本主要是所购物品或设备对使用人技术、辅材、配套环境及设施的要求；维护成本是为维护物品的正常使用，实现物品性能的可延续性、替代性、更换性及扩容升级等而进行的后期投资。因此，在编制采购计划时，重点要充分考虑采购货物、工程与服务的后续成本支出，按照降低运行总成本的要求，合理地确定规格型号等具体的技术参数。 
兼顾五：一般+重点 一般与重点兼顾，坚持区分轻重缓急的原则。 
对采购人来说，任何被列入采购预算的采购项目，都具有一定的必要性和适用性，否则，就不可能被列入采购预算，但不可回避的是在众多的采购项目之间，也必然会存在着“轻重缓急”之分，肯定有些采购项目是非常急需的，而有一些采购不一定很急。因此，在采购项目的安排上，必须统筹兼顾，分清轻重缓急，对重点项目和急需项目要确保优先安排采购。 
兼顾六：时间性+规模效益时间性与规模效益性兼顾，坚持提高采购整体效益的原则。 
注意结合采购基础上的“价格趋势”来制定政府采购计划。任何一个采购项目的市场价值并不是一成不变的，同样也要受到各种因素的制约和影响，因此，采购那些价格易受季节变化和影响的项目，就必须将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。同时，对绝大部分采购商品来说，采购的规模越大，其价格就越优惠，因此，对相同项目的采购，应尽量进行一次性采购，以扩大采购批量，减少采购批次。这不但能取得规模采购的价格优惠效果，还能达到减少采购成本和费用的目的；另外，对一些功能相近的，或连环配套使用的不同采购项目，也可将其组合在一起进行采购，人为地“做大”一次性采购规模。 
政府采购计划的对策
科学编制计划和标准 
一是在采购计划中列明每个采购项目的需求时间，以增强计划的前瞻性和指导性； 
二是对年中大量、频繁的追加计划进行分类研究，尽量将能够纳入年初计划的采购项目纳入，对于暂不具备纳入条件的建议编制短期计划并及时下达，利于政府采购中心快速、有效整合； 
三是政府采购计划应同财政预算一同下达； 
四是尽快逐步统一通用物资的采购标准，细化公用设施配置标准，避免采购单位盲目需求。 
采购人做好计划编制和执行 
一是严格要求采购人按照年度集中采购目录和限额标准，结合单位需要，编制好本单位的采购计划，明确需求时间，同时不能有品牌等方面的倾向性要求； 
二是加强采购计划的约束力，严格要求采购人不随意更改政府采购计划，不擅自提高采购标准或随意设定项目需求技术参数，避免频繁调整采购计划； 
三是加大采购需求时间的约束力，促使采购人在当年内尽早申报执行采购计划，避免大量采购项目堆积在假期、年末和采购资金截止期，以免造成集中采购机构工作不均衡，影响采购效率。对逾期不申报的采购人，可收回采购资金计划。 
政府采购计划管理[1]
加强政府采购计划管理的重要性采购预算协调各项工作，促进政府采购活动有序进行的重要环节。在政府采购全流程控 制中， 采购计划起到了重要作用。 
1.政府采购计划是对预算的细化,同时也是采购执行的重要依据。 
政府采购预算核定采购人在预算年度内可以使用的资金总量以及采购的主要项目,是对采购人 的总体约束然而，财政支出要求按照月份安排采购资金，这就需要进一步细化年度采购预算，从而必须要有一个具体的、操作性强的采购计划。通过制订计划确定采购支出的具体时间安排、采购项 目的技术指标和数量等,指导采购人的年度采购行为。 
2.制定科学合理的政府采购实施计划是集中采购机构提高采购效率和效益的前提。 
集中采购机构是政府集中采购的代理机构，负责承办中央单位政府集中采购操作事务，其业务来源于中央单位的委托。众所周知，政府采购规模是实现经济效率和效益的基础 。有规模才能发挥效益，集中采购机构只有提前整合所有的采购需求进行规模采购，才能节约更多的采购资金，提高采购效益。 
3.政府采购计划是政府采购监督检查的重要依据。 
政府采购预算只确定了年度采购金额和大类，对实际执行的约束力较弱，而采购项目的品目、种类、数量 、采购方式等指标均由采购计划确定，因此，是否按照政府采购计划执行是政府采购监督检查 的重要依据 。 
历次的政府采购执行情况大检查中也都将采购计划的编报和执行情况列为重要的检查内容，以实施计划的执行情况为依据 ，开展对项 目的监督检查 
政府采购计划管理中主要问题1 . 对政府采购计划重视程度不够，无计划采购的行为仍然存在 
政府采购计划是政府采购实施的必要前提条件。我国政府采购相关管理制 度对计划 的制定 和报送 作出 了明确规定 。财政部《 中央单位政府采购管理实施办法》中明确规定，主管部门应当自接到财政部下达的部门预算之日起4 0个工作日内，将政府集中采购实施计划和部门集 中采购实施计划报财政部备案，并将政府集中采购实施计划抄送集中采购机构组织采购。实际执行中个别单位还存在着对政府采购计划重视程度不够的现象，无计划采购的行为仍然存在。 
2 . 计划报送时间要求滞后，与执行时间不衔接 
按照财政部等有关部门规定，主管部门应当 自接到财政部下达 的部门预算之日起4 0个工作日内编报政府采购实施计划。实际操作中中央单位汇总政府采购计划并报送财政部的时间为每年度 5 —6月.因此上半年政府采购工作基本上是在无计划的条件下进行的，各单位往往是根据实际工作需要和对预算安排的估计水平安排政府采购项目，造成采购活动的随意性较大 
3 . 规定报送的政府采购计划项目覆盖不全，范围不完整 
政府集中采购 、部门集中采购 、分散采购实施计划分别是指将 本部门、本系统属于政府集 中采购 目录 、 部 门集中采购目录和限额标准以上的采购项目，按照项 目构成、 使用单 位、采购数量、 技术规格、 使用时间等 内容编制的具体采购计划。按照财政 部 《 中央单位 政府采购管理实施办 法》 有关规定 ， 政府采购计划 只需报 送 政府集 中采购计划和部 门集 中采购计划，分散采购计划不需要报送财政部 。同时，政府集 中采购范围内协议供货和定点采 购项 目也不需 要报送政府集中采购计划。实际执行中，要求报送财政部 的政府采购计划不是采购预算的全口径反映， 分散采购和政府集 中采购项 目的部分 内容均未能纳入采购计划的编报范围。 
4 . 计划编制粗放，可操作性不强 
虽然政府采购计划的编制在政府采购工作中 占据着至关重要 的地位 ，但从目前的情况来看 ，有些采购单位不同程度地存在计划编制粗放 、可操作性不强等问题。主要表现在以下几个方面 ： 
一是个别单位将政府集中采购 、部门集中采购和单位分散采购三块内容混淆，有些单位分散采购所报的数据不全； 
二是个别单位在编制采购计划时，只将计算机、打印机等的采购计划细化到品牌和技术指标， 对大部分项 目的技术参数都没有细化 ，按照计划执行的可操 作性不强 ： 
三是各单位执行 中调整计划的现象还比较多。说明在编制预算时没有详细反映各项采购需求，编制计划时不够准确， 造成计划执行中的临时调整，计划的控制力不够。 
5 . 对计划的监督管理较为薄弱 
按照财政部等有关单位的规定， 政府采购实施计划实行备案制 ， 即中央单位每年度 向财政部报送政 府采购实施计划,但财政部并不对其进行 审批。同时,由于政府采购计划本身不完整. 因此政府采购监督管理部门也无法将报送 的政府采购计划与预算和统计数据核对，确认其准确性。对于政府采购计划监督管理较为薄 弱导致执行中计划没有约束力。计划环节未能实现其环节控制的作用 。从目前的管理现状看，主管部门很难跟踪政府采购计划的执行。 
加强政府采购计划管理的几点建议政府采购计划是衔接预算与执行的关键环节，为加强计划与预算和执行的衔接 ，强化政府采购全流程控制，建议在以下几方面强化管理工作 。 
①加强政府采购计划与执行的时间衔接，建议财政部等有关部门调整政府采购计划要求报送的时间，可考虑政府采购计划随同政府采购预算一同报送，以保证部门预算批复以后，各采购单位即可按照计划的内容执行采购 ，增强计划对年度采购任务的指导力。 
②科学合理确定政府采购计划报送范围。政府采购计划应反映部门政府采购预算支出全部内容，为加强政府采购的资金管理， 以及将政府采购计划作为考核 的依据 ， 建议细化政府集中采购计划的内容. 同时明确要求各级采购单位完整编 制包括政府集 中采购 、部门集中采购和分散采购计划三部分内容在内的政府采购实施计划 。 
③严格政府采购计划报送审批程序。为增强计划的严肃性，建议财政部对政府采购实施计划进行审批 ，具体报送审批程序建议如下 ：各级采购单 位在报送政府采购预算的同时报送 政府采购计划一水利部汇总后将实施计划报财政部一财政部批复政府采购实施计划一水利部批复直属预算单位政府采购实施计划。 
④进一步加强对政府采购计划的监督检查。变事后监督为事中监督，事前监控 。对实施中要求调整政府采购实施计划的，严格要求采购单位提交详细的调整理由。加强对采购计划实施的跟踪问效.提高计划执行的及时性 、准确性。在必要的时候可以专门针 
对政府采购计划进行监督检查有些单位的政府采购管理人员对相关的法律法规学习不够深入 ， 对相关政策理解不透、把握不准。如有些单位对政府集 中采购 目录理 解不准确，车辆采购不按照协议供货，属于明显的违规采购 ： 有些单位对政府采购备案事项不重视造成采用单一来源方式采购项目未向财政部履行备案手续 ；有些单位或者招标代理机构对信息发布相关政策理解不准确 ，有的单位只注重发布招标信息的环节，不注重发布中标信息的环节，造成执行中存在偏差。 
改进工作建议一是全面加强对部直属单位政府采购项目的管理。 
当前水利部门政府采购管理工作中的一个 突出问题是强调面上的管理，对政府采购项目 的实际执行情况和进度监督不够，不能适应财政部关 于政府采购项目精细化管理的要求。2006年，水利部预算执行中心建设开发了“ 水利部政府采购管理信息系统” ，通过该系统水 利部实现了政府采购预算、计划、实施等的全流程控制 。今后，我们将继续发挥该系统的功能和作用， 对政府采购项 目进行全面、动态管理，监控部直属单位政府采购项 目的实施情况 ，对重点采购项目， 水利部要跟踪监督二级预算单位政府采购预算、 计划、实施、验收等各个环节。 
二是建立政府采购定期抽查 、 检查制度。 
政府采购lT：作的推动需要借助纪检、审计 、监察等外部力量今后从水利部层面 ， 应形成定期政府采购联合检查的机制，提高各单位自觉执行《 政府采购法》 的意识 
三是理顺体制 ，进一步加强与其他部门的沟通。 
对于检查中暴露出来的 政府采购体制方面原因造成的问题。比如《 政府采购法》 和《 工程招标投标法》到底在哪些方面不衔接，应该如何明确和改进等等，提出具体建议。水利部应切实加强与财政部等部门的沟通，及时反映问题，提出解决问题的建议。