标题：2009建设工程质量投资进度控制
图书信息
出版社: 辽宁科学技术出版社; 第1版 (2009年1月1日)
丛书名: 2009全国注册得理工程师执业资格考试考点采分
平装: 403页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787538157697, 7538157697
条形码: 9787538157697
尺寸: 25.6 x 18.2 x 2 cm
重量: 721 g
内容简介
《2009建设工程质量投资进度控制》的考点覆盖了考试大纲中的内容，按照了解、熟悉、掌握的不同程度要求作出全方位的剖析，以便考生在短时间内既掌握考试大纲中要求掌握的重点内容，又了解基本培训教材中的一般知识。
随着执业资格制度的日益完善，监理工程师执业资格考试也呈现出参加考试人数不断增多，考试难度不断增大，竞争越来越激烈的特点。为了让更多的考生掌握考试大纲的内容，顺利通过考试，我们编写了这本《2009全国注册监理工程师执业资格考试考点采分:建设工程质量、投资、进度控制》。
《2009建设工程质量投资进度控制》内容包括建设工程质量控制、建设工程投资控制和建设工程进度控制三部分，是2009年全国注册监理工程师执业资格考试复习用书，也可供从事监理专业管理研究、监理专业上岗培训应试人员阅读和参考。
“考点采分”具有以下特点：①知识考点化：考点作为大纲要求知识的基本元素，逐个讲解，全面突破等特点；②考点习题化：选择题贯穿于考点之中，让考生了解出题的要点，准确把握考试精髓等特点；③围绕大纲：考点依据考试大纲，对应相应习题，以点推题等特点；④重点等级：每个考点均附有重点等级，重点等级的星数表示考试大纲要求掌握的程度，星数越多，考点重要程度越高，考生应给予更多重视。对提高广大考生应试水平，提高应试合格率有较强的适用性。
目录
序
前言
第一部分 建设工程质量控制
第一章 建设工程质量控制概述
重点提示
考点1：质量
考点2：建设工程质量
考点3：工程建设各阶段对质量形成的作用与影响
考点4：影响工程质量的因素
考点5：工程质量的特点
考点6：质量控制
考点7：工程质量控制
考点8：工程质量控制的原则
考点9：工程质量责任体系
考点10：工程质量政府监督管理体制和职能
考点11：施工图设计文件审查制度
考点12：工程质量监督制度
考点13：工程质量检测制度
考点14：工程质量保修制度
第二章 工程勘察设计阶段的质量控制
考点1：勘察设计质量的概述
考点2：单位资质控制
考点3：工程勘察、设计单位资质类别和等级
考点4：工程勘察和设计单位资质的动态管理核查
考点5：监理工程师对勘察、设计单位资质考核要点
考点6：勘察阶段划分及其工作要求和程序
考点7：勘察阶段监理工作的内容、程序和方法
考点8：勘察阶段质量控制要点
考点9：设计质量控制
考点10：总体设计质量控制
考点11：初步设计质量控制
考点12：技术设计质量控制
考点13：非工业交通项目设计方案的征集方法
考点14：设计方案的征集方法——设计方案招标
考点15：设计方案的征集方法——设计方案竞选
考点16：设计方案的征集方法——设计方案招标与竞选的主要区别
考点17：控规设计质量控制
考点18：设计方案的评选与决策
考点19：施工图设计内容、要求及监理工作
考点20：施工图审核
考点21：设计交底与图纸会审
考点22：设计变更控制
第三章 工程施工的质量控制
考点1：施工质量控制的系统过程
考点2：施工质量控制的依据与工作程序
考点3：施工承包单位资质的核查
考点4：施工组织设计（质量计划）的审查
考点5：现场施工准备的质量控制
考点6：质量控制点的设置
考点7：作业技术交底的控制
考点8：进场材料构配件的质量控制
考点9：环境状态的控制
考点10：进场施工机械设备性能及工作状态的控制
考点11：承包单位自检与专检工作的监控
考点12：技术复核工作监控
考点13：见证取样送检工作的监控
考点14：工程变更的监控
考点15：见证点监督
考点16：现场作业的质量控制
考点17：计量工作质量监控
考点18：质量记录资料的监控
考点19：工地例会
考点20：停、复工令的实施
考点21：作业技术活动结果的控制内容
考点22：作业技术活动结果检验程序与方法
考点23：施工阶段质量控制手段
第四章 设备采购与制造安装的质量控制
考点1：市场采购设备的质量控制
考点2：设备制造的质量监控方式
考点3：设备制造过程的质量监控
考点4：设备检验的要求
考点5：设备检验的质量控制
考点6：设备检验方法
考点7：不合格设备的处理
考点8：设备安装过程的质量控制
考点9：设备试运行的质量控制
第五章 工程施工质量验收
考点1：工程施工质量验收概述
考点2：施工质量验收的有关术语
考点3：施工质量验收的基本规定
考点4：建筑工程施工质量验收的划分
考点5：检验批的质量验收
考点6：分项工程质量验收
考点7：分部(子分部)工程质量验收
考点8：单位(子单位)工程质量验收
考点9：工程施工质量不符合要求时的处理
考点10：建筑工程施工质量验收的程序和组织
第六章 工程质量问题和质量事故的处理
考点1：工程质量问题的成因
考点2：工程质量问题的处理
考点3：工程质量事故的特点
考点4：工程质量事故的分类
考点5：工程质量事故处理的依据
考点6：工程质量事故处理的程序
考点7：工程质量事故处理方案的确定
考点8：工程质量事故处理的鉴定验收
第七章 工程质量控制的统计分析方法
考点1：质量数据的收集方法
考点2：质量数据的分类
考点3：质量数据的特征值
考点4：质量数据波动的原因
考点5：分层法
考点6：排列图法
考点7：因果分析图法
考点8：直方图法
考点9：控制图法
考点10：相关图法
考点11：抽样检验的几个基本概念
考点12：常用的抽样检验方案
考点13：抽样检验方案参数的确定
第八章 质量管理体系标准
考点1：质量管理体系标准的概述
考点2：GB/T19000-2000族标准质量管理原则
考点3：质量管理体系的基础
考点4：主要术语
考点5：GB/T19001-2000“质量管理体系——要求”的结构模式
考点6：质量管理体系的建立与实施
考点7：质量认证
第二部分 建设工程投资控制
第一章 建设工程投资控制概述
考点1：建设工程投资
考点2：建设工程投资的特点
考点3：投资控制的动态原理
考点4：投资控制的目标
考点5：投资控制的重点
考点6：投资控制的措施
考点7：国外项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务
考点8：我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务
第二章 建设工程投资构成
考点1：建设工程投资构成概述
考点2：设备、工器具购置费用的构成
考点3：建筑安装工程费用项目组成
考点4：直接工程费的组成
考点5：措施费的组成
考点6：间接费的组成
考点7：利润
考点8：税金
考点9：国际工程项目建筑安装工程费用的构成
考点10：土地使用费
考点11：与项目建设有关的其他费用
考点12：与未来企业生产经营有关的其他费用
考点13：预备费和建设期利息
第三章 建设工程投资确定的依据
考点1：定额的概念与产生
考点2：定额的地位和作用
考点3：定额的分类
考点4：工程量清单的作用
考点5：工程量清单的编制
考点6：工程量清单计价的方法
考点7：工程量清单计价的格式
考点8：建设工程投资的其他确定依据
考点9：企业定额
第四章 建设工程投资决策
考点1：可行性研究概述
考点2：可行性研究的基本工作步骤
考点3：可行性研究报告
考点4：投资估算概述
考点5：建设投资估算
考点6：流动资金估算
考点7：投资估算的审查
考点8：现金流量
考点9：资金时间价值计算的种类
考点10：环境影响评价
考点11：财务评价的内容
考点12：财务评价的指标体系
考点13：财务评价中静态评价指标的计算分析
考点14：财务评价中动态评价指标的计算分析
考点15：财务评价中基准收益率的确定
考点16：财务评价的基本报表
考点17：国民经济评价
考点18：社会评价
考点19：盈亏平衡分析
考点20：敏感性分析
第五章 建设工程设计阶段的投资控制
考点1：执行设计标准
考点2：推行标准设计
考点3：推行限额设计
考点4：设计方案优选
考点5：价值工程原理
考点6：价值工程主要工作内容
考点7：设计概算的内容和作用
考点8：设计概算的编制方法
考点9：设计概算的审查
考点10：施工图预算的两种计价模式
考点11：施工图预算的作用
考点12：施工图预算的编制依据
考点13：施工图预算的编制方法
考点14：施工图预算的审查
第六章 建设工程施工招标阶段的投资控制
考点1：固定合同价
考点2：可调合同价
考点3：成本加酬金合同价
考点4：影响合同计价方式选择的因素
考点5：建设工程招标投标计价方法
考点6：建设工程招标投标价格
考点7：招标工程标底价格的概念
考点8：标底价格的编制原则、依据和步骤
考点9：标底文件的主要内容
考点10：标底表格
考点11：标底价格的编制
考点12：标底价格的审查
考点13：投标报价计算的原则
考点14：投标报价工作的主要内容
考点15：投标报价的策略
第七章 建设工程施工阶段的投资控制
考点1：监理工程师在施工阶段进行投资控制的基本原理
考点2：资金使用计划的编制
考点3：施工阶段投资控制的措施
考点4：工程计量的重要性
考点5：工程计量的程序
考点6：工程计量的依据
考点7：工程计量的方法
考点8：项目监理机构对工程变更的管理
考点9：我国现行工程变更价款的确定方法
考点10：FIDIC合同条件下工程的变更与估价
考点11：常见的索赔内容
考点12：索赔费用的组成
考点13：索赔费用的计算方法
考点14：工程价款的结算
考点15：FIDIC合同条件下工程费用的支付
考点16：工程价款的动态结算
考点17：投资偏差的概念
考点18：投资偏差分析的方法
考点19：纠偏
第八章 建设工程竣工决算
考点1：竣工决算的概念与内容
考点2：竣工决算与竣工结算的区别
考点3：新增资产价值的确定
考点4：竣工财务决算的编制方法
第三部分 建设工程进度控制
第一章 建设工程进度控制概述
考点1：进度控制与影响进度的因素
考点2：进度控制的措施和主要任务
考点3：建设单位的计划系统
考点4：监理单位的计划系统
考点5：设计单位的计划系统
考点6：施工单位的计划系统
考点7：建设工程进度计划的表示方法
考点8：建设工程进度计划的编制程序
第二章 流水施工原理
考点1：流水施工
考点2：流水施工参数——工艺参数
考点3：流水施工参数——空间参数
考点4：流水施工参数——时间参数
考点5：流水施工的基本组织方式
考点6：固定节拍流水施工
考点7：成倍节拍流水施工
考点8：非节奏流水施工
第三章 网络计划技术
考点l：网络计划技术的基本概念
考点2：网络图的绘制
考点3：网络计划时间参数的概念
考点4：双代号网络计划时间参数的计算——按工作计算法
考点5：双代号网络计划时间参数的计算——按节点计算法
考点6：双代号网络计划时间参数的计算——标号法
考点7：单代号网络计划时间参数的计算
考点8：双代号时标网络计划的编制方法
考点9：时标网络计划中时间参数的判定
考点10：时标网络计划的坐标体系
考点11：工期优化
考点12：费用优化
考点13：资源优化
考点14：单代号搭接关系的种类及表达方式
考点15：单代号搭接网络计划时间参数的计算
考点16：多级网络计划系统及其特点
考点17：多级网络计划系统的编制原则
第四章 建设工程进度计划实施中的监测与调整方法
考点1：进度监测的系统过程
考点2：进度调整的系统过程
考点3：横道图比较法
考点4：S曲线比较法
考点5：香蕉曲线比较法的作用
考点6：前锋线比较法
考点7：列表比较法
考点8：分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
考点9：进度计划的调整方法
第五章 建设工程设计阶段的进度控制
考点1：设计阶段进度控制的意义
考点2：设计阶段进度控制工作程序
考点3：设计阶段进度控制目标体系
考点4：影响设计进度的因素
考点5：监理单位的进度监控
考点6：建筑工程管理方法
第六章 建设工程施工阶段的进度控制
考点1：施工进度控制目标体系
考点2：施工进度控制目标的确定
考点3：建设工程施工进度控制工作内容
考点4：施工总进度计划的编制
考点5：单位工程施工进度计划的编制方法
考点6：施工进度的动态检查
考点7：施工进度计划的调整
考点8：工程延期的申报与审批
考点9：工程延期的控制
考点10：工程延误的处理
考点11：物资供应计划的编制
考点12：物资供应计划实施中的动态控制
考点13：监理工程师控制物资供应进度的工作内容