标题：FIDIC条件与合同管理
基本信息
【作　　者】李明顺 主编 [1]
  封面
【I S B N 】978-7-5024-5714-3 
【页　　数】276页
【开　　本】16开
【版　　次】1版1次
【出版日期】2011年09月
内容简介
本书从FIDIC历史背景及FIDIC合同条件内容出发，详细介绍了土木工程施工合同管理的基本理论与方法。全书共分10章，主要内容包括：FIDIC条件概述；合同的谈判与订立；业主、监理、承包商三方责权利；风险管理及合同担保；工程承包合同的履行；合同价格与付款；工程分包管理；工程延期管理；工程变更管理；工程索赔等。
目录
第 1 章 FIDIC条件概述
1.1 FIDIC简介
1.1.1 FIDIC产生的历史背景
1.1.2 FIDIC 组织的作用
1.1.3 FIDIC合同条件
1.1.4 工作指南
1.1.5 工作程序与准则及工作手册
1.1.6 职业道德准则
1.2 FIDIC条件的应用
1.2.1 FIDIC条件的特点与应用前提
1.2.2 FIDIC条件管理施工项目的基本程序
1.2.3 FIDIC条件在我国的应用
1.3 FIDIC条件的组成
1.3.1 通用条件
1.3.2 专用条件
1.3.3 合同的通用条件和专用条件二者的关系
1.3.4 FIDIC条件的组成顺序
1.3.5 FIDIC条件七大条款的要内容
1.3.6 定义及解释原则
1.3.7 FIDIC合同条件下的合同管理
1.4 FIDIC施工合同条件与国际其他施工合同条件的比较
1.4.1 FIDIC施工合同条件
1.4.2 国际其他施工合同条件
复习思考题
第2章 合同的谈判与订立
2.1 合同法律关系
2.1.1 合同的法律基础
2.1.2 合同法律关系
2.1.3 我国建筑工程合同的法律体系
2.2 常见的几种合同形式
2.2.1 口头形式
2.2.2 书面形式
2.2.3 其他形式
2.3 合同的谈判
2.3.1 基本概念
2.3.2 合同谈判的特点 
2.3.3 合同谈判应遵循的原则
2.3.4 谈判前的准备工作
2.3.5 谈判中的技巧
2.3.6 谈判策略
2.4 合同的订立 
2.4.1 合同订立的原则
2.4.2 合同订立的方式
复习思考题
第 3 章 业主、监理、承包商三方责权利
3.1合同各方关系 
3.1.1项目管理：
3.1.2业主、监理、承包商三者之间行为关系
3.1.3项目具体管理
3.2 业主的责权利
3.2.1业主
3.2.2业主的职责
3.2.3业主的权力
3.2.4业主的利益
3.3 监理工程师的职责与权限范围
3.3.1建设工程监理
3.3.2监理企业与监理工程师
3.3.3工程师的职责和权限
3.3.4 工程师的权力
3.3.5 工程师的义务
3.3.6 FIDIC合同条款中工程师及全体监理人员的行为准则
3.4 承包商的责权利
3.4.1承包商
3.4.2承包商的职责：
3.4.3承包商的权力
3.4.4承包商的利益
3.4.5项目经理
3.5 应用案例
复习思考题
第4章 风险管理及合同担保
4.1 工程承包中的风险
4.1.1风险与风险管理
4.1.2工程风险
4.1.3工程风险管理
4.2 工程风险辨析
4.2.1风险识别
4.2.2风险分析与评估 
4.2.3风险责任划分
4.3 风险预警及应对
4.3.1风险预警
4.3.2风险的防范应对
4.4 工程保险与担保
4.4.1工程保险
4.4.2工程担保
4.4.3工程保险与工程担保的区别和联系
4.5 应用案例
复习思考题
第5章 工程承包合同的履行
5.1 合同的履行与不履行
5.1.1 合同履行的概念和意义
5.1.2 合同履行的原则
5.1.3 合同履行的规则
5.1.4 合同履行中的几项权力
5.1.5 合同的不履行
5.2 违约责任
5.2.1 违约责任的概念
5.2.2 违约责任的种类
5.2.3 工程承包中的违约惩罚条款
5.2.4 违约责任的免除
5.3 合同执行中的争端与纠纷
5.3.1 合同争端与纠纷的概念
5.3.2 产生合同争端与纠纷的原因
5.3.3 解决合同争端与纠纷的方法
5.3.4 争端裁决委员会
5.4 合同的中止与终止
5.4.1 合同的中止
5.4.2 合同的终止
5.5 应用案例
复习思考题
第6章 合同价格与付款
6.1 有关合同价格的概念
6.1.1 合同价格含义
6.1.2 FIDIC条款中其他有关价格的概念
6.2 几种款项的支付
6.2.1 开工预付款
6.2.2 材料预付款
6.2.3 工程进度款
6.2.4 保留金
6.2.5 延误的支付
6.2.6 竣工结算
6.3 价格调整
6.3.1 合同价格调整的必要性
6.3.2 引起合同价格调整的因素
6.3.3 合同价格调整的原则
6.3.4 合同价格调整的原因
6.3.5 合同价格调整的方法
6.4 工程承包中的税收问题
6.4.1 税收及其种类
6.4.2 减免税与合理避税
6.5 应用案例
复习思考题
第7章 工程分包管理
7.1 工程分包的概念与分类
7.1.1 工程分包的概念
7.1.2 工程分包的分类
7.2 工程分包合同的主要内容
7.2.1 分包的合法条件
7.2.2 建设工程施工专业分包合同示范文本的主要内容
7.3 对工程分包的审批与管理
7.3.1 分包资质管理
7.3.2 关于分包的法律禁止性规定
7.3.3 对工程分包的审批
7.3.4 企业应当采取的分包管理措施
7.4 应用案例
复习思考题
第8章 工程延期管理
8.1 工程延期概述
8.1.1 相关基本概念
8.1.2 工程延期的含义
8.2 延期条件及审批依据
8.2.1 延期条件
8.2.2 审批的依据
8.3 工程延期的申请与审批
8.3.1 工程延期的申请
8.3.2 监理工程师的延期审批
8.4 加强延期管理
8.4.1 加强延期管理的必要性
8.4.2 工程延误的处理
8.4.3 加强工程进度控制，避免和减少工程拖延
8.5 案例分析
复习思考题
第9章 工程变更管理
9.1 工程变更概述
9.1.1工程变更的含义 
9.1.2工程变更的法律特征
9.1.3工程变更的类型
9.1.4工程变更对合同实施的影响
9.2工程变更的发生
9.2.1工程变更发生的原因
9.2.2 FIDIC合同条件下的工程变更范围
9.2.3工程变更的处理要求
9.2.4工程变更的控制
9.3工程变更的程序
9.3.1工程变更的提出
9.3.2工程变更的批准
9.3.3 FIDIC条款的规定
9.4 工程变更的审批与估价
9.4.1工程变更的审批
9.4.2 变更工程的估价
9.4.3 工程总价的管理和控制
9.4.4 工程变更的审查和管理
9.5工程变更中应注意的几个问题 
9.5.1 应注意的问题
9.5.2 承包商应采取的措施
9.6变更与索赔关系
9.6.1变更与索赔的定义和特征
9.6.2变更与索赔的转化关系及注意问题
9.7 应用案例
复习思考题
第10章 工程索赔
10.1 工程索赔概述
10.1.1 FIDIC合同条件下索赔的含义
10.1.2中国承包商索赔现状分析
10.1.3 索赔的特征
10.1.4 索赔的性质与意义
10.2 产生索赔的原因及索赔分类
10.2.1索赔产生的原因
10.2.2索赔的分类
10.3 索赔申请与审批
10.3.1 承包商的索赔
10.3.2 业主的索赔
10.3.3 业主索赔程序与承包商索赔程序对比
10.3.4 索赔的审批
10.4 索赔计算方法
10.4.1索赔费用的构成
10.4.2 费用索赔计算方法
10.4.3 工期索赔计算方法
10.5索赔的防范与管理
10.5.1承包商预防和减少索赔的措施
10.5.2 承包商索赔管理的基本方针和策略
10.5.3承包商的索赔策略
10.5.4发包人预防和减少索赔的措施
10.5.5监理工程师应加强索赔管理
10.6 应用案例
复习思考题
附录一 FIDIC新红皮书全文
附录二 公路工程标准施工招标文件（2009年版）