标题：建筑工程预算入门
建筑工程预算入门
丛书名： 一招鲜·就业技术速成丛书  作者： 戴胡杰，杨波　
出版社： 安徽科学技术出版社
出版时间： 2009-2-1 
版次：1 
页数：307 
开本：大32开 
I S B N： 9787533742867 
包装： 平装
所属分类： 图书 >> 建筑 >> 建筑工程经济与管理>> 工程经济与造价
编辑推荐
适合培训，便于阅读！
刚进城？才下岗？不怕！只要肯学习，相信自己：天生我才，必有用。
应聘打工？开厂办店？别愁！只要您精通一门技术，拥有一项专长，您就会：一招鲜，吃遍天。
内容简介
为了适应我国加入WTO后与国际接轨、融人世界大市场的要求，我国对建筑工程造价管理实行了“国家宏观控制，由市场竞争形成价格”的管理政策。2003年7月1日开始实施的《建设工程量清单计价规范》，使我国工程造价发生了革命性的变化。
书中列举的看图实例和施工图，均选自各设计单位的施工图及国家标准图集，在此对有关设计人员致以诚挚的感谢。为了便于读者阅读，编者对部分施工图做了一些修改。[1]
目录
第一章 绪论第一节 建筑工程概预算的基本知识

目的要求
1. 了解工程项目建设程序。
2. 熟悉建筑工程计量与计价的含义、作用和基本原则。
3. 了解建筑工程计量与计价的发展趋势。
重点和难点
1.重点：（1）建筑工程计量与计价的含义。
2.难点：（1）工程项目建设程序与建筑工程计量与计价的关系。
教学时数
2学时。
具体内容
第一节  工程项目建设程序工程项目的建设是一种特殊的社会经济活动，有其内在特点和规律性。工程项目的建设程序就是这种内在特点和规律性的重要体现。
一、工程项目建设程序概念
1、工程项目建设
工程项目建设是指投资建造固定资产和形成物质基础的经济活动。凡是以固定资产扩大生产能力或新增工程效益为主要目的的新建、扩建、改建、迁建和恢复工程以及与之有关的活动，统称为工程项目建设。
工程项目建设的范围很广，内容比较复杂，具体内容主要包括以下几个方面：
2、建设项目
建设项目是指具有设计任务书，按一个总体设计进行施工，经济上实行独立核算，建设和营运中具有独立法人负责的组织机构，并且是由一个或一个以上的单项工程组成的新增固定资产投资项目的统称。
建设项目必须遵循工程项目建设程序，并严格按照建设程序规定的先后次序从事工程建设工作。同时，建设项目还受到一定限制条件的约束，主要有建设工期的约束，即建设项目从决策立项到竣工投产应该在规定的工期内按时完成；投资规模的约束，即指建设项目投资额的大小，直接影响建设项目完成的水平，也反映项目建设过程中工程造价的管理程度；质量条件的约束，即指建设项目的完成，受到决策水平、设计质量、施工质量等条件的影响，必须严格遵守建设工程各种质量标准，才能真正做到又好又快地建设，提高工程质量和投资效益。
3、工程项目建设程序
工程项目建设程序是建设项目从设想、论证、评估、决策、勘测、设计、施工到竣工验收，投入生产或交付使用等整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后次序的法则。即按照建设项目发展的内在联系和发展过程，将建设程序划分为若干阶段，这些阶段有严格的先后次序，不能任意颠倒，这是建设项目科学决策和顺利进行的重要保证。
建设项目从前期准备到建设、投产或使用需要经历以下几个主要阶段：第一，根据国民经济和社会发展长远规划，结合行业和地区发展规划的要求，提出项目建议书；第二，在勘察、调查研究及详细技术经济论证的基础上编制可行性研究报告；第三，根据项目的咨询评估情况，对建设项目进行决策；第四，根据批准的可行性研究报告编制设计文件；第五，初步设计经批准后，做好施工前的各项准备工作；第六，组织施工，并根据工程建设进度，做好生产准备；第七，项目按批准的设计内容建完，交付使用；对生产性建设项目，经投料试车验收合格后，正式投产，交付生产使用；第八，使用一段时间或生产运营一段时间后（一般为两年），进行项目后评估。
二、工程项目建设程序内容
1、项目建议书
项目建议书是根据区域发展和行业发展规划的要求，结合与该项目相关的自然资源、生产力状况和市场预测等信息，经过调查研究分析，说明拟建项目建设的必要性、条件的可行性、获利的可能性，进而向国家和省、市、地区主管部门提出的立项建议书。
项目建议书是要求建设某一具体项目的建议文件，是建设程序中的最初阶段工作，是对拟建项目的初步设想，也是有关建设管理部门选择计划建设的工程项目的依据。项目建议书经批准后，可以进行详细的可行性研究工作，但并不表明项目非上不可．项目建议书不是项目的最终决策。
项目建议书应包括以下主要内容：建设项目提出的依据和必要性；产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想；资源情况、建设条件、协作关系、引进技术和设备等方面的初步分析；投资估算和资金筹措的设想；项目的总体进度安排；经济效果和投资效益的分析和估计。
项目建议书根据拟建项目规模大小报送有关部门审批。
2、可行性研究
可行性研究是有关部门根据国民经济发展规划、地区和行业经济发展规划以及批准的项目建议书，运用多种科学研究方法，对建设项目投资决策前进行的技术、经济和环境等各方面进行系统的分析论证，进行方案优选，并得出项目可行与否的研究结论，形成可行性研究报告。
按照有关规定，不同行业的建设项目，其可行性研究内容可以有不同的侧重点，但一般要求具备以下基本内容：
（1）总论。综述项目概论，项目提出的背景，投资必要性的经济意义，研究工作的依据及范围，可行性研究各部分的主要结论，存在的问题与建议，并列出建设项目主要技术经济指标。
（2）市场需求预测和拟建规模。主要内容包括：国内外需求情况的预测、国内现有工厂生产能力的估计、产品销售预测、价格分析、产品竞争能力、进入国内外市场的前景、拟建项目的规模、产品方案和发展方向的技术经济比较和分析。
（3）资源、原材料、燃料及公用设施情况。主要内容包括：经批准的资源储量、品位、成分以及开发条件的评述、原料、辅助材料、燃料的种类、数量、质量、来源和供应可能性、所需公用设施的数量、供应方式和供应条件、外部协作条件及签订协议和合同的情况等内容。’
（4）建厂条件和厂址选择方案。建厂的地理位置、气象、水文、地质、地形条件和社会经济状况，交通、运输及水、电、气、热的现状和发展趋势，厂址比较等选择意见，厂区总体布局方案等。
（5）设计方案。确定项目的构成范围，技术来源和生产方法，主要技术工艺和设备造型方案的比较，引进技术和设备的必要性及来源国家，设备和国内外分交或合作制造方案的设想以及必要的工艺流程图，全厂布置方案的初步选择和建筑工程总量的估算，公用辅助设施和厂内外交通运输方式的比较和初步选择。
（6）环境保护与劳动安全。对项目建设地区的环境状况进行调查，预测项目对环境的影响，提出环境保护和“三废”治理的初步方案，提出劳动保护及安全生产等施工技术以及相应措施的方案。
（7）企业组织、劳动定员和人员培训。
（8）项目施工计划和资金筹备。
（9）投资估算和资金筹措。包括项目总投资估算、主体工程及辅助配套工程估算、流动资金估算等。资金筹措应注明资金来源、筹措方式、各种资金来源所占比例、资金成本及贷款的偿付方式等。
（10）项目社会经济效果综合评价与结论及建议。进行生产成本估算、项目财务评价、国民经济评价、社会评价和不确定性分折、结论与建议等。
3、项目评估
我国项目建设可行性研究一般由有资质的工程咨询机构或设计单位承担，为确保可行性研究报告的科学性与可靠性，对于建设项目可行性研究报告一般要经主管部门授权的工程咨询机构对其进行评估；需银行贷款项目，贷款银行一般也要对项目进行评估。项目评估的内容就是可行性研究的内容。经评估认可的项目可行性研究报告，才能作为编制项目设计任务书的依据。
4、编制设计任务书
设计任务书是工程建设项目编制设计文件的主要依据。设计任务书是由建设单位组织设计单位按照批准的项目建议书和可行性研究报告编制的。设计任务书主要内容，就是可行性研究报告的主要内容，它是项目决策的依据。
设计任务书批准后，就要着手编制设计文件。根据建设项目的不同情况，我国的工程设计过程对一般工程项目分为两个阶段，即初步设计和施工图设计；对重大项目和技术复杂项目，可根据不同行业的特点和需要分为三个阶段，即增加技术设计（扩大初步设计）阶段。
（1）初步设计。初步设计是根据批准的可行性研究报告和设计基础资料，对工程进行系统研究，概略计算，作出总体安排，拿出技术上可行、经济上合理的具体实施方案。
初步设计的主要内容包括：设计依据，设计指导思想，建设规模，产品方案，工艺流程，设备选型，主要建筑物、构筑物，占地面积，征地数量，生产组织，劳动定员，建设工期，总概算等文字说明和图纸。
设计概算是控制建设项目总投资的主要依据。初步设计阶段，应当根据实际情况编制总概算（包括综合概算和单位工程概算）；有扩大初步设计阶段的，还应当编制修正总概算。
初步设计是设计的第一阶段。如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算10%以上，要重新报批可行性研究报告。
建设项目的初步设计和设计概算，应按照不同的管辖级别由相应的主管部门审批。初步设计和设计概算未经批准的项目，一般不能进行施工图设计。
（2）技术设计。为了进一步解决初步设计中的重大技术问题，如工艺流程、建筑结构、设备选型等，根据初步设计和进一步的调查研究资料进行技术设计。
（3）施工图设计。在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使设计达到建设项目施工和安装的要求。
施工图设计应结合建设项目的实际情况，完整准确地表达出建筑物的外形、内部空间的分割、结构体系以及建筑系统的组成和周围环境的协调。按照有关规定，建设单位应将施工图设计文件报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查，未经审查批准的施工图设计文件不得使用。
施工图设计完成以后，应根据施工图、施工组织设计和有关规定编制施工图预算书。施工图预算书是建设单位筹集建设资金、控制投资合理使用、拨付和结算工程价款的重要依据，是施工单位进行施工准备、拟定降低和控制施工成本措施的重要依据。
5、建设准备
项目在开工建设之前，应当切实做好各项准备工作，其主要内容包括：组建项目法人、征地和拆迁、完成“三通一平”、修建临时生产和生活设施等工作；组织落实建筑材料、设备和施工机械；准备施工图纸；建设工程报建；委托工程监理；组织施工招投标；办理施工许可证等。
6、工程招投标、签定施工合同
招投标是市场经济中的一种竞争形式，对于缩短建设工期，确保工程质量，降低工程造价，提高投资经济效益等均具有重要的作用。建设单位根据已批准的设计文件，对拟建项目实行公开招标或邀请招标，从中择优选定具有一定的技术、经济实力和管理经验，报价合理，能胜任承包任务且信誉好的施工单位承揽工程建设任务。施工单位中标后，应与建设单位签定施工合同。
7、组织工程施工安装
组织工程施工安装是建设项目付诸实施的重要一步。施工阶段一般包括土建、装饰、给排水、采暖通风、电气照明、工业管道及设备安装等工程项目。施工过程中，为保证工程质量，施工单位必须严格按照合理施工顺序、施工图纸、施工验收规范等要求进行组织施工，加强工程项目成本核算，努力降低工程造价，按期完成工程建设任务。施工中因工程需要变更时，应取得设计单位和建设单位的同意。地下工程和隐蔽工程、基础和结构的关键部位，必须经过检验合格，才能进行下一道工序。对不符合质量要求的工程，要及时采取措施，不留隐患。不合格的工程不得交工。
8、竣工验收
建设项目按批准的设计文件所规定的内容建完后，便可以组织竣工验收，这是工程建设过程的最后一环，是检验设计和工程质量的重要步骤，是对工程建设成果的全面考核，也是工程项目由建设转入生产或使用的标志。凡列入固定资产投资计划的建设项目，不论新建、扩建、改建、迁建性质，具备投产条件和使用条件的，都要及时组织验收，验收合格后，施工单位应向建设单位办理竣工移交和竣工结算手续，交付建设单位使用。按现行规定，建设项目的验收可视建设规模的大小和复杂程度可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。
建设项目全部完成，经过各单项工程的验收，符合要求，由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。验收委员会或验收组应由行业主管部门、建设单位、投资方、监理、设计、施工、质检、消防以及其他有关部门组成。验收委员会或验收组应对工程设计、施工和设备质量等方面作出全面评价，不合格的工程不予验收。对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。验收委员会或验收组应向主管部门提出验收报告，验收报告的内容包括有：竣工图和竣工工程决算表，工程造价竣工结算书，隐蔽工程记录，工程定位测量记录，设计变更资料，建筑物、构筑物各种实验记录，质量事故处理报告，交付使用财产表等有关资料。
9、建设项目后评估
建设项目后评估是工程项目竣工投产、生产运营或使用一段时间后，再对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产使用等全过程进行系统的、客观的分析、总结和评价的一种技术经济活动，是固定资产管理的一项重要内容。通过建设项目后评估来确定建设项目目标的达到程度，以此肯定成绩、总结经验、研究问题、吸取教训、提出建议、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。第二节  建筑工程计量与计价的含义及作用一、建筑工程计量与计价的含义
建筑工程计量与计价是正确确定单位工程造价的重要工作。建筑工程计量与计价是按照不同单位工程的用途和特点，综合运用科学的技术、经济、管理的手段和方法，根据工程量清单计价规范和消耗量定额以及特定的建筑工程施工图纸，对其分项工程、分部工程以及整个单位工程的工程量和工程价格，进行科学合理的预测、优化、计算和分析等一系列活动的总称。 
建筑工程计量与计价是一项繁琐且工作量大的活动。工程计量与计价不能仅从字面的简单释义来理解，认为只根据施工图纸对分部分项工程以及单位工程的工程量和工程价格进行一般的计算。工程计量与计价的准确性对单位工程造价的预测、优化、计算、分析等多种活动的成果，以及控制工程造价管理的效果都会产生重要的影响。
二、建筑工程计量与计价的作用
建筑工程计量与计价的准确与否，对正确确定建设单位工程造价等起着举足轻重的作用。建设工程造价涉及到国民经济的各部门、各行业以及社会再生产的各环节，直接关系到国计民生。所以，建筑工程计量与计价的作用范围和影响程度都相当大，主要表现在以下几个方面：
1、它是正确确定建筑工程造价的依据
根据设计文件规定的工程规模和拟定的施工方法，即可依据《建设工程工程量清单计价规范》中的工程量计算规则计算建筑工程量，并以此作为重要基础；同时，再根据相应的建筑工程消耗量定额所规定的人工、材料、机械设备的消耗量，以及单位预算价值和各种费用标准来确定建筑工程造价。
2、它是建设工程项目决策的依据
工程造价决定着建设工程项目的一次性投资费用。建设单位是否有足够的财务能力支付这笔费用，是否认为值得支付这项费用，是项目决策中要考虑的主要问题，也是建设单位必须首先解决的问题。因此，在工程项目决策阶段，建设工程造价就成为项目财务分析和经济评价的重要依据。
3、它是制定投资计划和控制投资的依据
投资计划是按照建设工期、工程进度和建设工程价格等逐年分月加以制定的。正确的投资计划有助于合理和有效地使用建设资金。
通过建筑工程计量与计价确定出的工程造价在控制投资方面的作用非常明显。工程造价通过各个建设阶段的工程造价预估，最终通过竣工决算确定下来。每一次予估的过程就是对造价的控制过程，每一次估算对下一次估算都是对造价严格的控制，即前者控制后者，这种控制是在投资财务能力的限度内为取得既定的投资效果所必需的。建设工程造价对投资的控制也表现在利用制定各种定额、标准和造价要素等，对建设工程造价的计量和计价的依据进行控制。
4、它是筹措建设资金的依据
工程项目建设资金的需要量由建设工程造价来决定。投资体制的改革和市场经济的建立，要求建设单位必须有很强的筹资能力，才能确保工程建设有充足的资金供应。建设单位必须以相应的工程造价预算值作为筹措资金的基本依据。当建设资金来源于金融机构的贷款时，工程造价也是金融机构评价建设工程项目偿还贷款能力和放贷风险的依据，并根据工程造价来决策是否贷款以及确定给予投资者的贷款数量。
5、它是编制工程计划，统计完成工程量，组织和管理施工的依据
为了更好地组织和管理建筑施工生产，必须编制施工进度计划和施工作业计划。在编制计划和组织管理施工生产中，直接或间接地要以计算得出的建筑工程量，计算施工图预算中所确定的工日、材料和施工机械台班等各种数据，作为施工企业编制施工进度计划和作业计划、劳动力计划、材料需用量计划、资金需用量计划、统计完成的工程数量和考核工程成本的依据。
6、它是建筑施工企业实行经济核算的依据
建筑工程计量与计价确定的工程造价是施工企业推行投资包干制和以招投标承包为核心的经济责任制，以及办理工程拨款和工程竣工决（结）算的重要基础，其中签订投资包干协议、计算招标标底和投标报价、签订总包和分包合同协议，以及签发任务书、限额领料单、考核工料消耗、办理拨付工程进度款、办理工程竣工决（结）算、实行经济核算等工作，直接或间接以建筑工程计量与计价的成果作为重要依据，因此，它是加强建筑施工企业管理的重要经济核算数据。第三节  建筑工程计量与计价的基本原则建筑工程计量与计价是一门科学，国内外不少学者对于进行建筑工程计量与计价应遵循的原则都发表了自己的见解，但目前尚无统一公认的论述。所谓“基本原则”是在特定领域内开展工作所依据的基本规律和标准。从这个基本认识出发，建筑工程计量与计价的基本原则就是从事建筑工程计量与计价的工作人员开展计量和计价活动时所必须遵循的法则和标准，因此，我们研究如何科学合理地计算建筑工程量和工程造价需要掌握的原则既关系到建筑工程计量与计价理论的建设，又是正确并顺利开展建筑工程计量与计价实务的基础。
从建筑工程计量与计价理论与实践的特点出发，工程计量和计价的基本原则主要包括以下几个方面：
一、真实性和科学性
建筑工程计量与计价应真实地反映客观存在的工程建设活动的工程数量和工程造价。建筑工程造价作为国民经济的综合反映会受到社会经济活动中各种因素的影响，而且每一因素的变化都会通过建筑工程计量与计价直接或间接地真实反映出来。同时，建筑工程计量与计价的科学性，首先表现在应采用认真态度制定建筑工程量计算规则和计价程序及方法，尊重客观实际，力求工程量计算规则和计价程序及方法科学合理；其次表现为制定工程量计算规则和计价原则的理论、方法和手段上必须科学化，应充分利用现代化科学管理的成就，形成一套系统的、完整的在实践中行之有效的科学方法；最后根据特定项目、特定阶段，采用科学合理的计量和计价的程序及规则，正确确定建筑工程数量和工程造价。
二、系统性和统一性
建筑工程计量与计价的系统性是由工程建设的特点决定的，单位工程的工程数量和工程造价是相对独立的系统，是由多种类、多层次（如分项工程量、分部工程量、单位工程等）结合而成的有机整体。建筑工程计量与计价的统一性主要表现在，计算规则是全国统一的，计价的取费标准是各省、市或地区统一的，为了使国民经济按照既定的目标发展，就需要借助于在一定范围内是一种统一尺度的工程量计算规则和计价原则等，才能对项目的决策、设计方案、投标报价、成本控制等进行比选和评价，以实现国家对经济发展的有计划的宏观调控职能。
三、权威性和强制性
建设主管部门通过一定程序审批颁发的《建设工程工程量清单计价规范》和消耗量定额，具有较强的权威性。这种权威性在一些情况下，具有经济法规性质和执行的强制性。权威性反映统一的意志和统一的要求，也反映信誉和信赖。强制性反映刚性约束，反映工程量计算和计价规则的严肃性。当然在社会主义市场经济条件下，权威性和强制性有时也不应绝对化，但是对于相对比较稳定的工程量计算规则和计价取费标准，就要赋予其一定的强制性，也就是说，对于使用者和执行者来说，必须按规范来执行。
四、完整性和准确性
建筑工程计量与计价的完整性和准确性，体现在工程项目计量和计价时，施工单位等计量与计价主体以及造价工作人员在进行建筑工程计量与计价过程中，根据建筑工程项目的规模、用途、特点等实际情况，实事求是，既严格按照建筑施工图纸，又从施工现场的实际出发，认真进行调查研究，掌握工程项目施工生产中全面、详实、可靠的资料，采用规定的工程量计量规范和计价原则以及科学合理的方法，特别在施工阶段开始前的阶段，对建设工程项目所需的资金要有充分的估计，既不能多估冒算也不能大量的缺项漏项，应经过认真计算和审核之后，才能得出完整、准确的单位工程计量和计价的结论，从而为正确确定工程造价奠定基础。
第四节  建筑工程计量与计价的发展
人类活动不是简单地重复进行的，而是随着人类社会实践的历史发展由简单到复杂地发展起来的。建筑工程计量与计价也是随着时代的进步、社会生产力的发展，以及建筑施工新技术、新工艺、新材料的不断推成出新而逐渐产生和发展的。
国际上建筑工程计量与计价的发展大致可以分为五个阶段：
一、建筑工程计量和计价的萌芽阶段
国际建筑工程计量与计价的起源可以追溯到16世纪以前。当时的大多数建筑设计比较简单，业主往往聘请当地的手工艺人即工匠负责建筑物的设计和施工，工程完成后按照一定计算方法得出实际完成的工程量，并根据双方事先协商好的价格进行结算。
二、建筑工程计量与计价的雏形阶段
16世纪至18世纪，随着资本主义社会化大生产的出现和发展，在现代工业发展最早的英国出现了现代意义上的建筑工程计量与计价。社会生产力和技术的发展促进国家建设大批的工业厂房，许多农民在失去土地后集中转向城市，需要大量住房，这样使建筑业逐渐得到了发展，设计和施工逐步分离并各自形成一个独立的专业。此时，工匠需要有人帮助他们对已完成的工程量进行测量和估价，以确定应得的报酬，因此，从事这些工作的人员逐步专门化，并被称为工料测量师。他们以工匠小组的名义与工程委托人和建筑师洽商，计算工程量和确定工程价款。但是，当时的工料测量师是在工程完工以后才去测量工程量和结算工程造价的，因而工程造价管理处于被动状态，不能对设计与施工施加任何影响，只是对已完工程进行实物消耗量的测定。
二、我国现行建筑安装工程费用定额建筑安装工程费用定额一般是以某个或多个自变量为计算基础，反映专项费用（应变量）社会必要劳动量的百分率或标准。
建筑安装工程费用定额是工程造价的重要计价依据，它的合理性和准确性与否直接关系到工程造价确定的精确性。
（一）建筑安装工程费用定额组成的内容
建筑安装工程费用定额是由直接费、间接费、利润和税金组成。
1、直接费
建筑安装直接费是指在施工过程中直接用于建筑安装工程中的各种费用的总和。它是由直接工程费和措施费组成。即：
直接费=直接工程费+措施费
（1）直接工程费：指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。
1）人工费：指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。包括：
①基本工资
②工资性补贴
③生产工人辅助工资
④职工福利费
⑤生产工人劳动保护费
在招标工程预算造价编制中，单位工程的人工费按照如下公式计算：
人工费=Σ（人工工日消耗量×人工工日单价）
2）材料费：指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。包括：
①材料原价（或供应价格）
②材料运杂费：指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。
③运输损耗费：指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。
④采购及保管费：指在组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。包括采购费、仓储费、工地保管费、仓储损耗。
⑤检验试验费：指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用。
材料费按照下列公式计算：
材料费=Σ（材料、构配件、零件、半成品的消耗量×相应材料预算价格）
3）施工机械使用费：指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。施工机械台班单价由下列七项费用组成：
①折旧费
②大修理费
③经常修理费
④安拆费及场外运费：安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用；场外运费指施工机械整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用。
⑤人工费
⑥燃料动力费
⑦养路费及车船使用税
施工机械使用费按下列公式计算：
施工机械使用费=Σ（施工机械台班消耗量×机械台班综合单价）+其他机械使用费+施工机械进出场费
直接工程费=人工费+材料费+机械费
（2）措施费：指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括：
1）环境保护费：指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。
2）文明施工费
3）安全施工费
4）临时设施费
5）夜间施工费
6）二次搬运费
7）大型机械设备进出场及安拆费
8）混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9）脚手架费
10）已完成工程及设备保护费
11）施工排水、降水费
12）风雨季施工增加费
13）生产工具用具使用费
14）工程点交、场地清理费
15）其他措施费。
①缩短工期措施费
②优良工程增加费
③按《建设工程工程量清单计价规范》50500-2008及有关规定的其他措施项目。
2、间接费
间接费是由规费、企业管理费两个部分组成。
（1）规费：指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。包括：
1）工程排污费
2）工程定额测定费
工程定额测定费。建筑、安装、市政、仿古建筑及园林绿化和房屋修缮等工程的工程测定费按下表2-2-2所示计算。
表2-2-2工程定额测定费取费表
工程所在地取费基数取费标准（%）福州、厦门、漳州、泉州、莆田分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费（除工程定额测定费外）之和0.114三明、南平、龙岩、宁德0.1353）社会保障费，包括：
①养老保险费
②失业保险费
③医疗保险费
④工伤保险费
⑤生育保险费
4）住房公积金
5）危险作业意外伤害保险
6）规费说明
①工程排污费。包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标排污费等，按有关规定计算。
②劳保费用。包括社会保障费和住房公积金。建筑、安装、市政、仿古建筑及园林绿化和房屋修缮等工程的劳保费用按下表2-2-3所示计算。
表2-2-3                                     劳保费用取费表取   费   基    数取  费  标  准（%）甲类乙类丙类丁类分部分项工程费、措施项目费、其他项目费之和4.863.652.922.19③危险作业意外伤害保险费用。建筑、安装、市政、仿古建筑及园林绿化和房屋修缮等工程的危险作业意外伤害保险费用以分部分项工程费、措施项目费、措施项目费、其他项目费之和为基数，取费标准为0.19%。
（2）企业管理费：指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需费用。包括：
1）管理人员工资
2）办公费
3）差旅交通费
4）固定资产使用费
5）工具用具使用费
6）劳动保险费
7）工会经费
8）职工教育经费
9）财产保险费
10）财务费
11）税金
12）其他
3、利润
利润是指按规定应计入建筑安装工程造价的利润是施工企业完成所承包工程获得的盈利。它是按单位工程类别来划分不同的利润率，以人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费之和作为取费基数乘以利润率确定。
4、税金
指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。