标题：露天矿施工组织设计
编制依据及原则
1.1 编制依据（1）《×××露天矿××年矿建剥离工程施工招标文件》。
（2）《×××露天矿××年矿建剥离工程施工图》。
（3）我单位与业主所签订的施工合同。
（4）国家和地方有关部门颁布的《露天煤矿工程施工及验收规范》及相关施工安全、质量验收、环保等方面的规范、标准、法规文件等。
（5）现场勘察、调研所了解与掌握的有关情况及信息。
（6）我公司从事矿山剥离工程的施工技术经验及技术装备能力等。1.2 编制原则（1）严格按照施工招标文件规定的内容和设计文件的要求，针对工程特点，采用先进、合理、经济、可行的施工方案。
（2）严格按照ISO9001国际质量认证体系和项目法施工要求，建立严密的工程质量保证体系和完善的安全保证体系。
（3）采用先进、配套的施工设备和技术，合理配置劳、材、机资源，实施目标管理及网络计划管理，确保工程质量和工期。
（4）合理安排施工顺序，抓住重点，突出难点，组织专业化施工，保证各施工工序紧密衔接，协调运作，保证施工进度。
（5）严格按照《环境保护法》、地方政府及有关部门颁布的环保法规与特殊规定组织施工，防止环境污染和水土流失。
工程概述
2.1 项目名称及地点2.2 剥离工程位置及工程量本标工程为露天矿××年矿建剥离工程西部区四标段，工程量为340万m3,平均运距1.75km。
××年末剥采工程地表以下形成四个10m阶高的工作平盘▽××m～▽××m，高差约××m；剥离土方经本采区地面运输道路弃于东南沿帮200m外对应的排土场,××年末时形成▽××m水平。
××年末剥采工程位置见下页《××年末剥采工程位置剖面示意图》。
××年末剥采工程量见下表:
××年末剥采水平位置及工程数量表
序 号 剥离水平 
（▽m） 剥离数量   （万 m3） 平均运距
（km）
排土场水平（▽m）
排弃数量（万m3）
地表～1070 备 注
1 地表～1030 147.04 1.60 147.04 
2 1030～1020 98.20 1.74 98.20 
3 1020～1010 59.48 1.88 59.48 
4 1010～1000 35.28 2.18 35.28 ▽990m以上为土
合 计 340.00 1.75 340.00 2.3 施工技术及质量标准要求2.3.1 采用的规范及标准

施工方案
3.1 总体施工部署3.1.1 总体主导思路
根据本标的工程特点，结合我单位的技术装备能力和类似工程施工经验，为确保实现质量、安全及工期的规划目标，施工组织的总体主导思路是：
抓紧施工准备，运输道路先行；
上足机械设备，采排有序均衡；
把住安全重点，工艺质量严控；
精工细作创优，确保提前完工。
总体分二个阶段实施：施工准备、开创作业条件阶段及剥离阶段。
3.1.2   施工准备
3.1.2.1组织机构的组建
我单位领导高度重视本标工程，中标后，将其列为今年度重点工程项目之一，实行项目法管理。设置“五科、一室、二所”的整体功能强的项目经理部，全权负责组织实施。调遣类似工程施工经验丰富、业绩突出的施工管理、专业技术人员、专业施工队伍承建施工。
现场管理组织机构见下页《组织机构框图》。
3.1.2.2 施工人员安排
本标段下设三个土方施工队，每队采装、运输及辅助设备司机按日三班二倒制安排，其它机械设备作业人员按单班安排。各类工种施工人员共192人。
详见“施工人员安排”及其《劳动力计划表》。
设备操作人员必需持证上岗，所有设备上岗人员均有设备操作证。
3.1.2.3   施工机械设备配置
3.1.2.3.1 采装、运排械设备配置
本标段剥离土方340万m3,平均运距1.75km，计划有效作业日124天（27天/月），则日均采排强度2.74万m3/d,据此匹配采装、运排设备：挖掘机（斗容1.4m3,平均能力2916m3/d·三班）10台，自卸汽车（吨位20、24t，平均能力600m3/d·三班）47台，推土机（103、158kW）3台。实际进场数量（考虑10%~25%的余量）：装载机 3台、挖掘机11台、自卸汽车56台、推土机3台。机械设备还将根据工程实际进度、业主和监理工程师的要求进行动态调配。
投入本工程的主要施工机械设备见《投入的施工机械设备表》。
3.1.2.3.2排水及设备配置
依据设计单位提供的地质水文资料及现场地形，我标段周围地势较高，施工场地低洼，地表砂层厚约8～10m，施工前期拟在采场范围内沿界开挖环形水沟，将水汇到场地的西北角，统一由水泵排放到400m外。
1030水平以下排水方案视水量大小，再作调整。
根据本地区日最大降水量计算，坑内汇集水量约460m3/h，据此配备潜水泵（250QJ80×80，80 m3/h、扬80m）并考虑余量共8台。
3.1.2.3.3其它辅助性机械设备配置
洒水、修路、机修、贮运油、交通、等辅助性机械设备根据需要适量配置。详见《投入的施工机械设备表》
3.1.2.3.4投入本工程的主要机械设备数量
详见《投入的施工机械设备表》。
施工中视工程进度实况进行动态调配，确保完成月计划。
投入的施工机械设备表
序号 设备名称 设备型号 生 产
厂 家 规  格 台数 生产能力 备   注
1 轮胎装载机 ZL100B 柳工 206kW   5.4m3 6 1010m3/台班 采装
ZL100 常林 173kW     5m3 5 935m3/台班 采装
966D 卡特皮勒        3.5m3 1 670m3/台班 修道路
2 自卸汽车 日野 日本 208kW    24t 24 220m3/台班 运输2km
斯太尔 奥地利 206kW    20t 12 180m3/台班 运输2km
DN329 包头         20t 12 180m3/台班 运输2km
3 推土机 T140 宣化 103kW 3  集土、裂土
征山-200 沈阳 158kW 2  集土、裂土
4 液压挖掘机 WY40 杭重 149kW  2.2m3 1  辅助、修帮坡
5 平地机 DY-160A 天工 118kW 4.3km/h 1  修道路
6 压路机 YZ12 徐工         12t 1  修道路
7 洒水车 CS10-D 北京         10t 2  修道路、运水
8 油罐车 黄河JN162 济南 121kW    10t 2  
9 设备检修车 CIXC-1 锦州  2  机修
10 大客车 黄海 吉林  2  
11 客货两用车 NISSAN客货 郑州  2  
12 轿车 桑塔那2000 上海  2  
13 充电机 150V50A 沈阳 7.5kW 4  
14 车床 G7116 上海 6kW 1  机修
15 电焊机 BX-300 济南 23.4kW 2  
16 潜水泵 250QJ-80×80 运城 30kW 8 80m3/h扬80m 坑内排雨水
17 发电机 75GF-3 无锡 75kW 2  备用
18 加油机 VF-40 上海  4  
19 切割机 QG-4 牡丹江 2.2kW 2  
20 油罐  辽阳 20t 4  
3.1.2.4 办公设备的购置
项目部为满足施工需要，配备电脑、传真机、复印机、扫描仪、移动电话、对讲机等多台现代化的办公设备。
3.1.2.5交通设备的准备
项目部拟配备3台工程指挥车，用于施工现场指挥及与业主联络，接送测试人员及满足后勤采购用车需要。
3.1.2.6 通信设备的购置
施工现场内采用对讲机进行联络，配备移动电话保证对内、对外联络。
3.1.2.7 检测设备的购置
根据本工程的工程实际、质量目标规划、施工进度安排，结合我公司仪器设备情况，采取就近调入，选择先进的检测仪器设备上场。
投入本工程的检测仪器设备见下表：
投入本工程的主要检测仪器设备表
序号 设  备  名 称 设备型号 制造厂家 规格 台数 备注
1 全    站    仪 GTS-6型 日本  1 
2 经    纬    仪 J2 北京  2 
3 自动安平水准仪 DZS-3 北京  4 
3.1.2.8  运输道路先行建成
突击抢建采场出入、沿帮运输道路及排土场一阶道路，同时开拓采场初始作业面。
采场出入口道路为路堑形式，挖方边坡角75°，设计宽15m,长50m,纵坡8％，出入口道路由地面（▽1040m）延伸至+1030水平第一工程位置（▽1036m）。考虑我标设三个施工队，为便于施工管理和减小前期机械设备的窝工，拟将原施工设计图一个采场出入口改为两个出入口（仅限于地表～1030水平，1030水平以下位置剥离按设计道路出入），具体平面布置如下图：
采场至排土场的运输主便道宽度为15m，高为1.5m,边坡为1:1.5,每层填高虚铺不超过40cm,层层经压实。沿主便道两侧随地势修筑土排水沟,主便道路基的填筑材料及型式见下图：
排土场一阶道路宽度为20m,纵向坡度≤6％。现场准备足量的碎石，以备雨天时修筑道路。
3.1.2.9  施工测量工作的准备
测量仪器经有资质的检测机构检测合格后，对矿区控制点及水准点进行复测，并将复测结果报监理审批。对采区进行本标段边界的拐点放样，同时放出方格网（20×20m），并会同监理进行地面标高复测。
3.1.3    剥离排土施工方案
本工程为低土高排。我标下设三个土方剥离队，整个采场分成A、B两个区，具体划分见《IV标段+1030水平  第一工程位置  施工图》。
采场剥离过程采取有序组织自地表而下，按3～4m施工阶高在沿帮拉沟落段，各水平平行推进作业,平盘宽度30m，后期并帮形成10m阶高工作帮、非工作帮。
施工方法为配置能力匹配的大斗容挖掘机（1.4m3）采装及大吨位自卸汽车（斯太尔20t、日野24t）运排，辅助大功率推土机（T140/103kW、征山-200/158kW）裂土、集土、平土及液压挖掘机并帮、修帮。同时配备专业人员进行机械设备维修、道路养护，及整修边坡。边坡在挖掘机整修后，辅以人工刷坡。排土场采用大功率推土机分层平整压实，排土平盘边帮、平整度、标高达到设计要求。
▽1030水平施工流程如下：
测量放样   采场至排土场运输道路、采场出入口道路的修建和第一工程位置（▽1036m）作业面的形成   +1036水平的采排形成第一工程位置   第二工程位置（▽1033m）作业面的形成   +1033水平的采排并形成第二工程位置    第三工程位置（▽1030m）作业面的形成  
第三工程位置的形成     第四工程位置的形成       
排土场建设过程采取扇形排弃方式，由低向高，随采场工程位置的进度分别形成+1050、+1055水平，适当设置掌道，使排土弃至境界边缘并压实。
3.1.3.1施工人员安排
采装、运输机械设备作业人员按日三班二倒制配备，其它按单班配备。投入各类工种施工人员见下表：
劳 动 力 计 划 表
级  别 按工程施工阶段投入的劳动力情况
7月 8月 9月 10月 11月
机械司机 40 40 40 40 40
汽车司机 114 114 114 114 114
机修工 8 8 8 8 8
测量工 12 12 12 12 12
电气焊工 2 2 2 2 2
电工 4 4 4 4 4
熟练工 12 12 12 12 12
合计 192 192 192 192 192
施工计划
4.1  施工总工期计划安排计划2005年7月4日至2005年11月18日完工,施工总工期141日历天。4.2   施工进度计划安排本标段工程量340万m3，计划有效作业日124天（每月按27天计）， 日均采排强度2.74万m3，依此安排均衡施工，并采场各水平尽可能增大平行作业时间，以保证施工进度。
各水平施工进度计划安排见下表：
施工进度计划安排表
序
号 剥离水平
▽、m 剥离数量
万m3 7月 8月 9月 10月 11月 备　注
31
27 31
27 30
27 31
27 18
16 日历天
有效作业日
1 地表～1030 147.04 68.85
42.49 33.16 2.54  7.1～10.6
98/86
2 1030～1020 98.20 5.13
31.49 31.49 23.33 6.76 7.26～11.13
111/98
3 1020～1010 59.48   9.33
31.49 18.66 9.21～11.18
59/51
4 1010～1000 35.28    16.62
18.66 10.15～11.18
35/31
合计 340.00 73.98 73.98 73.98 73.98 44.08 7.1～11.18
141/1244.3.工程进度控制制度及保证措施4.1.3.1.工程进度控制制度
对本工程进度实行目标与网络计划管理，针对重点部位建立各种控制制度，做到日保周、周保旬、旬保月、月保总工期。
（1）工程定期报告制度：实行日报告、旬统计、月汇总，对工程实行动态管理。
（2）工程进度例会制度：针对工程进度的管理定期召开例会，分析施工中存在的影响工期的问题，挖掘可提前工期的潜力，寻求提高工程进度的最佳施工方案。
（3）各水平阶段性工期限期完工制度：根据总工期要求，尤其施工初期阶段，各水平必须限期尽快开拓施工作业面，以利加快拉沟降段、两帮推进，协调有序运作。
（4）关键工序调配制度：根据工程进展情况合理确定关键工序,找出控制工期的重点因素，合理调整施工机械和人员分配，及时解决影响工期的难点问题。
（5）实行承包责任制度：劳动收益和产值挂钩，鼓励节能高效，奖勤罚懒，促进生产积极性，提高工程进度。
（6）工程进度奖惩制度：开展劳动竞赛，奖先罚后，促进生产。
（7）工期岗位责任制度：层层签订工期包保责任状，定期检查工期责任落实情况，奖优罚劣，保证工期。
4.1.3.2   工期进度保证措施
4.1.3.2.1 工期进度保证体系
见下页《工期进度保证体系图》。
4.1.3.2.2  加强领导及组织管理
（1）我单位领导高度重视本标工程，中标后，将其列为今年度在建重点工程之一，组建整体功能强的项目部，全权负责组织实施；调遣所属技术装备实力强、类似工程经验丰富、业绩突出的机施队承建，逐级签订包保责任状，建立岗位责任制与考核奖罚制度。
（2）成立由副经理分管负责的协调小组，坚持工地例会制度，加强内部及相邻标段的施工协调配合工作，确保工程正常有序的顺利进展。
（3）精心组织，实施目标及网络管理，建立有序可控的连续均衡施工秩序。
（4）职能部门超前运作，高效服务，严细管理，发挥保障作用。
（5）加强现场调度指挥。
4.1.3.2.3 突击完成施工准备
（1）临时设施：以快进场、创条件、保开工、边完善的指导思想，项目部组织调遣施工队伍和机械设备进场，抢建完成运输干道、采场初始出入沟、工地办、水电系统等现场临时设施，确保按期开工。
（2）技术准备：项目部施技科尽快组织技术人员进行图纸会审，听取设计单位的技术交底，修改完善实施性施工组织设计，做好开工前的书面施工技术交底。抓紧现场交接桩与复测工作，布设施工测量控制网
点，进行定位放线。
（3）物资准备：物资设备科根据施工进度计划安排，编制油料和设备配件供应计划，及早组织进场储备。动力油料供应进度计划见下表：
油料供应计划表
品名 合计 7月 8月 9月 10月 11月
柴油 t 2040 600 400 400 400 240
（4）相关工作：主动与地方建委、工商、税务、环保、农牧、公安、保险等相关主管部门联系，办理好相关手续或签订相关协议。
4.1.3.2.4 技术设备措施
上足配套的大能力施工机械设备及加强机修工作是保工期的先决条件。依据施组计划进度安排、施工方法及日均剥采强度等合理匹配大斗容、大吨位的施工机械设备，加强采装、运排能力，保持安全合理的车流密度；进场时视设备状况预备10~25%的余量。配置2台工程检修车，备足易损零部件，加强日常检修保养，保障正常作业台数与作业率。结合施工进度实况进行动态调配能力，确保完成旬、月施工计划。
4.1.3.2.5上足劳力和配足专业技工
机械化施工队配足倒班作业的机械司机、汽车司机，并在施工期中按实际情况动态调配相关工种人员。
4.1.3.2.6   运输道路措施
建好全天候的施工道路是保证工期进度的关键条件。根据采场、排土场地域及出入沟条件，修建往复式排土运输主干道，尽早贯通，形成独立的区域路网；并对施工干道路面进行硬化处理，路面达到三级公路标准，必须满足重载车行车速度与安全要求。组建养路工班，配置专业机械设备，加强日常养护维修，确保施工车辆畅通。完善施工道路排水设施，做到路面雨天不积水。设置道路照明设施，确保夜间施工安全畅通。
4.1.3.2.7    加强卫生防疫措施
（1）认真贯彻落实《传染病防治法》，成立以项目经理为组长，卫生所所长，公安派出所所长及施工队长为副组长的卫生防疫领导小组，并建立责任制，制定内部管理制度。
（2）对所有参工人员定期进行身体健康检查，发现可疑病例的职工及时送当地定点医院诊治。
（3）职工宿舍采用小隔离房间，每天开窗通风2次，每次通风10～30分钟，每天早晚各消毒一次。
（4）职工食堂配备消毒柜，经常对餐具进行消毒处理。教育职工养
工期进度保证体系框图
成良好的生活习惯。
4.1.3.2.8 优化环境，和谐合作
营造良好的建设与施工环境是保证工程按期开工及顺利进展的必要条件。积极与业主及监理单位配合，严格执行业主及监理口头及书面指令，按其要求和投标承诺组织施工。积极做好与当地政府相关部门及群众的工作，搞好关系，营造和谐的社会环境。主动与相邻标段施工单位联系，紧密衔接配合，协调运作。
4.1.3.2.9   季节性措施
本工程施工期不跨年度，施工期中重点做好防风蚀、防暴雨、防高温中暑、防雷爆工作。密切与当地气象部门联系，注意天气、水文预报信息，掌握中、短期及瞬时天气演变，提前作好应急防范措施。作业场地作好排水系统，临时设施设在高地处。
5.2.11 严肃履行工期违约责任
严肃履行与业主签订的保证合同工期责任状，项目部与施工队签定目标进度责任状，按旬进行考核，并与经济挂钩，实行处罚，以确保合同工期。
5　安全目标及安全保证制度与措施
5.1 安全目标我公司确定的安全目标为：在本标段施工期间，杜绝职工因工死亡事故；重伤率控制在0.5‰以下，轻伤率控制在5‰以下；杜绝因管理不善而造成的机械设备、交通运输、爆炸、火灾、中毒等重大事故；安全管理各项指标确保达到地方“安全管理优秀单位”标准。5.2 安全组织机构项目经理部成立由项目经理任组长的安全生产领导小组，同时项目部和施工队、工班设专职安全员。以施工安全、人身安全、设备安全为首要职责，层层签订安全包保责任状，各级负责人同时又是安全生产第一责任人，逐级签订安全生产责任状，从组织机构和人员上落实安全生产责任制，形成安全管理组织体系。严格遵守有关安全生产的法律法规和技术标准，定期召开安全会议，发现问题及时解决，制定安全规划，搞好安全培训，消除事故隐患，把不安全的因素消灭在萌芽状态。
安全组织机构见下页《安全组织机构图》：5.3 安全保证体系安全保证体坚持以人为本，强化项目安全管理，设备质量、人员素质达标，形成横向到边，纵向到底的安全生产保证体系。
系见下页《安全保证体系图》。5.4 建立与完善各项安全制度及防护措施根据本标段实际情况，确定的安全防范重点为： 防机械伤害事故；防触电事故；防交通事故；防火、防煤气中毒、防食物中毒和防瓦斯爆炸事故。
（1）建立健全安全保证制度：建立健全岗前安全教育制度、安全交底制度、安全生产管理制度、安全包保责任制度、安全例会制度、安全检查制度、安全整改制度、安全奖惩制度。                              
（2）认真执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规，以及地方有关安全生产的管理规定。认真执行国家和地方政府的有关文明安全施工规定，坚决杜绝“三违”现象。
（3）建立健全安全生产保证体系，建立健全安全生产责任制，明确各级人员的责任，做到分工明确，责任到人。
（4）加强职工安全生产教育，强化职工安全意识，牢固“树立安全第一”的思想，坚持“安全生产、预防为主”的方针。
（5）施工人员上岗前必须进行安全教育和培训，并经考试合格后发给《安全上岗证》方准上岗。特种作业人员，必须经地方劳动局等有关部门培训合格后，方准持证上岗。
（6）结合本工程特点编制严密的施工安全技术措施。建立各类人员（岗位）安全操作规程，并严格执行。
（7）认真实施标准化作业，开展安全质量标准工地建设，搞好文明施工。严肃施工作业纪律和劳动纪律，杜绝违章指挥与违章作业。
（8）每周组织一次安全检查活动，检查安全的落实情况，研究施工中存在的安全隐患，及时进行整改。
（9）项目部保证施工现场安全防护设施的资金投入。5.5 险工部位的重点安全措施采场出入沟口、施工道路交叉口、沿帮道路及急弯、盲视处险工地点，按GB2893-82《安全标志》、《安全色》规定设置醒目的警示牌（夜间灯光）。5.6 施工机械设备安全措施加强机械设备日常检修保养，造册登记检修情况，保证安全装置灵敏可靠，防护罩完好无损，确保不带故障作业。在出入沟、交叉道口、沿帮路等路段严控行车速度不超过15km/h。进入现场的所有机械车辆挂统一规格的标识牌。控制汽车不超载运输。5.7 人员安全、劳保及交通管理措施（1）加强交通安全教育，定期进行施工安全知识、交通法规等教育，不断强化安全意识。
（2）施工现场布设醒目的安全标牌、标志。进入现场的参工人员配戴统一的标牌。
（3）采场区、排土场夜间设足够的探照灯照明；雨季期间施工道路采取必要的防滑措施。
（4）整个施工区域内，实行封闭式管理，各路口安排专职人员看管，以防牧区人员及牲畜进入施工区域，造成人、畜伤害事故。
（5）司机要持证上岗，严禁上班时间饮酒。
（6）要文明行车，礼让三先，不开赌气车，不得超速行驶，遇有交叉路口要一看二慢三通过，确保行车安全。5.8 消防保卫及用电管理措施（1）消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针。贯彻执行消防法规、规章和消防技术规范。建立防火值班、巡逻制度。
（2）施工现场设置明显的防火标志。实行逐级防火责任制，设专职防火安全员，全面负责消防安全工作。建立值班、汇报、学习、训练制度。实施安全责任考核、奖惩制度。
（3）进行经常性防火安全检查，及时制止、纠正违法、违章行为，防止和消除火险隐患。
（4）加强用电管理：在现场办公室设配电间，场内供电线路用架空橡皮线或埋地电缆，用电点设配电箱或开关箱并加锁。设专职电工进行日常管理、检修维护供电系统。严禁乱接电线，机电设备及照明系统设置良好的接地保护。
（5）设立派出所：与地方公安部门联系，形成内外安全保障体系，保证施工现场安全。
（6）施工现场建立门卫和巡逻制度，负责安全保卫工作。
（7）职工宿舍、材料库等易发生案件部位指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。
（8）施工现场发生的各类案件，立即报告公安机关，并保护现场，配合公安机关做好侦破工作。5.9 防暴风雨及防雷措施密切注意天气预报信息，提前做好应急方案与防范准备，施工机械、人员撤至安全地域。大、暴雨后，及时排干坑内集水，并认真检查坡道、工作帮、沿帮稳定情况，及时消除滑塌隐患，确保施工作业安全。
工程质量保证体系、制度及措施
6.1 质量保证体系本工程质量管理保证体系的建立原则为：紧紧围绕投标承诺的质量创优目标，制订切实可行的质量创优规划，坚持“以人为本”的观点，通过政治思想工作、相应的组织保证措施和及时准确的质量管理信息系统，实现工程施工整个过程的质量控制。
质量保证体系见下页《质量保证体系框图》。6.2 质量管理组织机构项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长、总工程师任副组长及机施队队长与质检员和项目部相关科室负责人组成，机施队成立质量管理小组，工班设兼职质检员，形成质量管理网络。
质量管理组织机构见下图：
质量保证体系框图6.3 质量保证措施6.3.1 强化全员创优意识
贯彻落实“百年大计，质量第一”的方针，对全体参建职工进行经常性的宣传教育，牢固树立“质量是企业的生命”的观念，强化创优意识，以高起点、高标准、高水平、高速度的“四高”主导思想和精密组织、精细管理、精工细作、精湛工艺的“四精”措施组织施工，做到一次达优、一次验交。
6.3.2 建立创优组织和质量管理网络
项目部成立以项目经理负总责的创优领导小组和以项目总工负专责的技术质量管理体系，编制创优项目规划与措施，层层分解，责任落实到班组、个人。建立项目部、工程队、工班三级质量管理网络，实行岗位责任制。项目部设测试室，配足测试人员，配备先进的测试仪器。
项目创优保证体系见下页《项目创优保证体系图》。
6.3.3 加强施工技术指导，加大监控力度
配足各专业工程师（测量、采矿、机械）、技术员与测试、质管人员，定岗定责。认真做好设计图纸自审与会审，严格按图纸、技术规范及操作规程要求进行施工。技术人员深入现场精心指导，测试与质管人员准确检测，严格把关。强化工序、工种、工艺质量控制，开展QC小组活动。做好定期质量检验工作，坚持做到项目部每半月一次，队每周一次，对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣。实行以质量论奖罚的政策，“优品计价，劣质重罚”。与建设、设计、监理单位密切配合，尊从其督导监控，“四位一体”联手创优。
6.3.4 落实各项规章制度
结合本工程实际，组织全体参工人员学习相关设计图纸、施工规范及操作规程，使全员明确标准，全方位有章可循，全过程措施到位。严格质量事故处罚制、质量否决制。认真执行开竣工报告、隐蔽工程签证、设计变更、质量验评与奖罚、验工计量与计价质量签证、测量换手复测、
质量事故报告等制度，以及工班初检、工程队复检、项目部终检的“三检制”。
6.3.5 实行标准化施工作业
认真落实我单位已通过ISO9001认证的质量管理、质量保证标准，制定工序、工艺的质量预控措施，实行标准工法作业。严格按《露天煤矿工程施工及验收规范》规定和甲方《质量标准化》要求的质量标准组织施工，做到帮齐低平，坡面平整度及坡顶线均应达到设计及验收规范标准。杜绝滥挖滥弃的现象发生，使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。
6.3.6 认真落实招标人的技术要求
（1）严格按照设计要求进行剥离、排土。
（2）采场各水平平行推进，尽可能增大平行作业时间。
（3）标段内遇到煤层，要顶板露煤，沿煤层顶板推进，顶板岩石处理干净，不能把煤炭作为剥离物采出。
（4）标段内如出露零星的杂煤时，我方及时通报甲方并按甲方要求予以分采。
6.3.7 积极开展QC小组活动，深化全面质量管理
在创优过程中，为解决质量难题，消除质量通病，积极开展QC小组活动，进行技术攻关，狠抓薄弱环节，严格按工艺施工，推行全面质量管理，以彻底消除质量通病。
环境保护、文明施工目标及措施
7.1   环境保护目标规划及措施7.1.1 环境保护目标规划
严格按照《环境保护法》、《水土保持法》及业主要求组织施工，确保施工对生态环境和水土保持不造成危害，并做到无相关的投诉。
7.1.2 环境保护的主要措施
（1）进场后，主动与地方环保部门、农牧、土地等部门联系，签订相关责任协议，制定内部管理办法及建立责任制。
（2）建立健全环境保护体系，成立由副经理任组长的环境保护领导小组，综合办公室分管日常环保工作。环境保护体系见下图：
环境保护管理体系图
（3）采区至排土场的施工便道经常洒水，排土场定期整平碾压避免扬尘超标及污染草木。
（4）所有施工机械上场前必须经检测，尾气排放达标方能上场施工作业。
（5）采场完工后按要求整平，排土场按指定地域设置，施工期间采、排土场设界桩和界沟，严禁超范围或任意排土。临设用地及建路事先报请相关部门批准。
（6）雨季施工时，保证排水系统畅通，以减少水土流失；同时做到边挖边压实，不留松土层面，以减轻强风吹蚀及暴雨冲刷。
（7）施工与生活污水设集水坑、沉淀池贮放，滤清后并定期化验有害物不超标时再排入河渠，避免污染水系。
（8）施工车辆按路线行走，严禁施工车辆在施工用地境界外行车,避免破坏施工现场周边生态环境。7.2 文明施工目标规划及措施7.2.1文明施工目标规划
推行标准化现场管理，按国家、地方有关文明施工的法令法规进行现场布置及组织施工，创建市级文明施工工地。为实现此目标的实现做到以下几点：
7.2.2 文明施工的主要措施
（1）建立文明施工组织机构，明确各部门人员的职责，制定内部管理办法及建立责任制。
文明施工组织机构见下页《文明施工组织机构图》。
（2）实行标准化现场管理，按国家、地方政府部门有关文明施工的法令、法规组织施工，争创文明施工工地。
（3）工程开工前，编报施工总平面布置图，现场施工区的布置科学合理，施工过程文明有序。
（4）施工范围内周边建构物、设备、地下管线的保护措施:土方开挖施工前,认真查明地下管线及构筑物,采取可靠的防护加固措施或迁移。
（5）施工期间，做到施工有序、质量严控、标牌齐全、场容整洁、消防达标、治安良好、遵纪守法，和谐合作。施工现场材料堆放及机械车辆停放整齐，工完场清。工地设足够的简易厕所。
（6）加强对垃圾的管理，指派专人负责，每天将施工产生及生活垃圾，按照建设单位及当地有关部门的规定外运至指定地点存放和围圈，指定专人看护。如确因特殊原因不能立即处理的，在施工现场集中收集并用棚布覆盖，杜绝造成环境污染。
（7）建立以项目副经理负责的群众工作领导小组，健全规章制度，经常对所有参建人员进行法制和民族团结教育，切实尊重当地的风俗习惯，多做利民助民事情，开展共建精神文明活动。
文明施工领导小组
组长：
副组长：
副组长：
综合办公室主任:
施工技术科科长:
安全质量科科长:
机施队党支书:
机施队文明领导小组
组长：
工班长：
文明施工组织机构图
（8）对职工进行《文物保护法》教育。开工前向文保部门呈报相关资料，现场确认后再行施工。施工中发现地下文物时，切实保护好现场，并及时通知监理及建设单位，呈报文保部门处理，如须挖掘时我单位积极协助。
工程信息管理
项目部各主要科室配设微机，上网运作，高效、准确、及时传递信息。每月向业主及监理方提交各类书面报表的同时，提交相应的电子文件。
及时收集、整理、汇总有关工程质量、进度、安全、环保、文明施工等相关信息，定期向业主汇报，安排专人管理；重大事件、突发事件按规定及时汇报。使业主及时掌握工程进展情况。
9　临时设施布置
9.1 临时设施布置原则施工临时设施本着施工便利、安全可靠、物流顺畅、减少干扰、经济实用、节约用地、注重环保的原则进行布设。同时，按照业主指定的临设区域布设生活营区。9.2 生活营区布置标准开展“建家建线文明职工之家”竞赛活动，争创“局级文明职工之家”工地。9.3 临时设施具体布设（1）地面运输道路：采场出入口至排土场坡道端按三级路标准修建往复式四车道干道（宽15m、20 m）。
（2）施工用电：自业主提供的电源接口（变压器）接引。现场设配电间（5×3m），采场区及排土场各设4架1kW探照灯。
（3）施工用水：业主在施工现场打大口浅井，水车运水。生活区采用水罐车运水并设高架10t水罐。
（4）现场设工地办公室（5×3m）。
（5）项目部设在场外约1.5km处，租用民房。
（6）生活营区：按业主规划区域布设。宿舍采用活动式房屋，公用房屋为砖混结构。建筑面积800 m2，用地面积6500 m2。