标题：中南大学新校区
新校区规划
中南大学新校区规划用地140.56公顷，本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。规划建筑面积82.4988万平方米，将为该校3万学生，3000教职工提供教学、科研、生活和服务。[1]
中南大学新校区效果图(8张)
规划用地140多公顷,现在的新校区能够同时容纳10万人左右同时上课，它优雅的坏境和齐全的设备，号称亚洲最大的教学楼群。
中南大学是国家首批“211工程、985高校”建设的研究型综合性重点大学，由原中南工业大学、湖南医科大学、长沙铁道学院三校合并而成。长沙市规划局有关负责人说：“为有效地整合三校资源，将规划在原中南工业大学南侧建立新校区。规划新校区用地面积140.56公顷，建筑面积82万多平方米，将为3万学生，3000教职工提供教学、科研、生活和服务。内设公共教学楼、试验楼、图书馆、体育中心、院系楼、学生公寓、研究生公寓、学生活动中心、教工活动中心、生活后勤服务中心、学术交流中心、医疗保健中心等，形成一个功能齐全、设施先进的新型大学校园。”[2]
新校区建设
两大背景衬托新校区
新校区用地位于河西土城头路以北，靳江路以南，潇湘大道以西，城市二环线以东区域，北与中南大学校本部相连，东北部为中南大学升华学生公寓区，东临湘江风光带，南接大学城科技园，北临岳麓山及规划的后湖公园,整体呈L形。市规划局有关负责人说，中南大学新校区以岳麓山风景名胜区为背景，并伴湖而建，依山伴水，为新校区校园形象注入不可替代的地域环境和生态活力。  [3]
据了解，规划部门还将与水利部门一道做好新校区防洪问题的衔接，加宽靳江路的路幅，以缓解将来后湖路和靳江路的交通压力。在校区中，L型道路将是内部主要通道，同时，考虑使用专门的自行车道及步行道；车辆将从靳江河出入并拉通校区东西主干道，与潇湘大道相接；并结合城市景观轴在南片靳江路和土城路各设一个出入口，既解决交通问题，又保证城市景观与校内环境。A区将先行动工修建（体育馆的北面除外）。
新校区建成
中南大学新校区预计投资30亿,分为三期建设,第一期投资10亿兴建包括体育场馆在内的A区.工程于2006年正式开工,2008年8月体育场落成.新校区(20张)
2009年9月26日，中南大学新校区启用暨2009级新生开学典礼仪式在中南大学体育场隆重举行，湖南省委书记、省人大常委会主任张春贤等领导和中南大学党委书记高文兵，中南大学校长、中国工程院院士黄伯云及师生代表参加了中南大学新校区启用剪彩仪式，一起见证了湖南具有国际水准的一流大学城的启用。　
中南大学新校区位于岳麓山风景名胜区，北靠岳麓山，东临湘江，西至二环线，与校本部和南校区相连。新校区总投资近30亿元，规划用地面积60万平方米，自2006年10月奠基启动建设以来，第一期已建成22万平方米。新校区建成后，将为3万学生、3000名教职工提供教学、科研、生活和服务，形成一个功能齐全、设施先进的新型大学校园。中南大学将利用各校区得天独厚的麓山湘江自然风光与多年历史积淀的人文学术氛围，打造出一个内蕴丰富、环境优美、适宜教学、具有国际水准的一流大学城。
建设大事记
2004年新校区建设大事记：
2004年3月12－14日，长沙市规划管理局在湖南宾馆3号楼组织中南大学新校区规划方案评审会。会议邀请了国内知名专家王文友、高冀生、吴明伟、崔功豪、李和平、高东山，胡铁辉等。会议推选教育部全国高校规划评审委员会主任王文友教授担任组长，教育部发展规划司直属基建处韩劲红江副处长亲临会场，指导评审工作。专家组从6个竞选方案中推荐3个方案作为入围方案。
2004年4月5日，中南大学党政领导在一办公楼一会议室讨论确定新校区实施方案，大家一致认为C方案即同济大学城市规划设计院确定的方案为新校区建设方案。
2004年4月18日，长沙市规划管理局邀请省建设厅、市规划院及市规划委员会专家在湖南宾馆3号楼举行中南大学新校区规划问题咨询会。会议同意我校规划中取消黄鹤路、麻园路、靳西路通过中南大学路段，后湖路通过新校区路段可考虑立交。
2004年4月20日，省委副书记、省长周伯华召集省市有关厅局在我校主持现场办公会议。会议听取了黄伯云校长关于学校建设与发展以及新校区征地建设情况，周省长充分肯定了中南大学组建以来所取得的成绩，并对学校未来发展提出了“五个一流”的要求。
2004年9月16日，长沙市规划管理局副局长吴学超在长沙市规划设计院有限责任公司二楼会议室召开“中南大学新校区规划道路调整方案审查会”。会议认为，在城市规划中应当适当考虑保证校园的相对完整性及广大学生学习、生活所需的安宁环境，靳江路西段按规划宽度实施规划控制。
2004年10月26日，湖南省发展与改革委员会以湘发改[2004]779号文批复中南大学新校区建设项目可行性研究报告，同意我校新校区项目的建设。
2004年11月19日，原校党委书记胡冬煦同志主持，胡铁辉副校长出席，有关职能部门负责人参加在一办公楼二会议室与北京国金管理咨询公司举行的第一轮会议，双方就合作的方式进行了探讨，互相表示诚意，并希望加快下一步的合作。
2004年11月24日，基建处就新、老校区建设总体设想向学校党政领导作汇报，校领导就基建处所做的工作表示满意，并希望资产管理处进一步加强资产清查工作，摸清家底。新校区一期工程要满足一、二年级教学需要外，还要适当考虑一些学院进去，以便腾出老校区资源。
2004年12月28日，岳麓区政府党政主要负责人和有关部门工作人员在中南大学一办公楼二会议室就新校区拆迁事宜举行现场办公会，学校领导李健书记，黄伯云校长，胡铁辉副校长出席了会议。李健书记介绍了学校的基本情况，黄伯云校长就新校区建设的重要意义和思路进行了介绍，并希望得到岳麓区的大力支持。胡铁辉副校长就今天开会要请政府解决的几个问题进行介绍，岳麓区书记陈泽珲表示，中南大学是科技兴湘、科教兴市的领头羊，它的发展，岳麓区兼有重要责任，要全力支持，要以一流的工作支持建一流的大学。在拆迁工作方面要一次铺开，一鼓作气，一步到位。[4]
2005年新校区建设大事记：
2005年1月11日，中南大学新校区建设快速行动小组与北京国金管理咨询有限公司举行“中南大学新校区建设项目委托管理合同”谈判。
2005年1月14日，长沙市规划设计研究院有限责任公司给学校党政领导汇报了新校区修建性详细规划的编制情况。学校党政领导进行了充分发言，提出了很好的修改意见，要求基建处汇总分析后责令长沙市规划院修改。
2005年1月26日，中南大学与北京国金管理咨询有限公司签订了“中南大学新校区建设项目委托管理合同”。合同中，国金管理咨询有限公司承担中南大学新校区建设项目全过程管理的责任，负责拆迁的组织和协调，负责筹融资等24个方面的工作。
2005年3月2日，长沙市建委卢俊国同志在中南大学主持召开清水路建设协调会。
2005年3月16日－31日，胡铁辉副校长带队，新校区领导小组成员及国金公司深入到将进入新校区的11个学院开展调研工作。
2005年4月6日，岳麓区区委书记陈泽珲和区长石长松在中南大学主持召开会议，专题研究加速推进中南大学新校区建设用地拆迁腾地和天马学生公寓二区建设进程等问题。
2005年4月8日，国金公司向新校区建设领导小组汇报自签订协议以来开展工作的情况，特别是拆迁工作的进展情况。
2005年4月12日，长沙市徐湘平副市长在市政府主持召开会议，专题研究中南大学新校区建设亟待解决的几个问题。徐湘平副市长要求有关职能部门要依法依规、扎实工作，把中南大学这一省重点工程高效率办好，并对中南大学提出的几个具体问题做出了答复。
2005年4月21日，中南大学与岳麓区政府签订《关于中南大学校区建设用地拆迁工作的协议》。[5]
2006年新校区建设大事记：
2006年1月9日教育部发展规划司副司长宋德民和公安部消防局、国家安全生产监督总局协调司和教育部发展规划司有关负责人组成的检查组来校检查安全工作。宋司长对中南大学新校区建设有关工作给予了充分肯定。.2006年1月5日，省委副书记、省长周伯华在中南大学主持现场办公会。会议要求把中南大学新校区纳入长沙市河西城区的规划，尽快做好新校区的征地拆迁工作，并给予优惠政策。
.2006年3月9日，徐湘平副市长在伍家岭新河三角洲指挥部主持召开市长办公会，中南大学新校区建设指挥部指挥长胡铁辉副校长、副指挥长田乃松及相关部室人员参加了会议。会议专题研究解决影响我校新校区拆迁腾地及建设中的各类问题。
.2006年6月29日，长沙市岳麓区区委书记赵建强、区长陈中率领区直各职能部门负责人来中南大学召开新校区建设现场办公会，对加快中南大学新校区拆迁建设进行协调和部署。
.2006年6月30日，教育部专家组对中南大学新校区图书馆和综合教学楼群建设项目进行可行性评估，专家组经过认真评审，认为中南大学新校区图书馆和综合教学楼群建设项目是可行的。
.2006年7月，新校区入口处的62.65亩补增调整用地获国务院批准。
.2006年10月，省重点办廖援村主任亲临我校考察新校区建设进展情况，着重解决新校区考古、建筑物高度、施工用电等实际问题。
.2006年10月14日，长沙市政府徐湘平副市长要求市政府督查室督办中南大学新校区相关政策的落实情况，并就新校区变配电站、黄鹤小学的迁移等问题作了批示；并要求市建委将新校区后湖路的建设列为2007年市政工程建设计划。
.2006年10月28日，新校区举行了隆重的开工奠基仪式，省委谢康生副书记、省委常委长沙市委书记梅克保、副省长许云昭等领导出席了奠基仪式，标志着新校区建设由拆迁腾地阶段转入实质性建设阶段。[6]
2007年新校区建设大事记：
2007年2 月13 日，中南大学新校区通信网络工程建设签约仪式在长沙电信公司举行。签约仪式由我校通信服务中心主任何生发主持，副校长胡铁辉、长沙电信公司总经理舒石出席仪式并在协议书上签字。
.2007年3月2日，长沙市委陈润儿书记在中南大学主持现场办公会。责成岳麓区必须在4月30日前完成拆迁腾地，并对市政设施、维护建设环境等作了明确指示。
.2007年4月6日，在湖南宾馆召开新校区主色调咨询会，确定以暖灰色作为新校区的主色调。
.2007年4月16日，长沙市电业局在中南大学召开现场办公会，商讨解决新校区用电问题。 
.2007年4月20日，岳麓区委赵建强书记在中南大学召开现场办公会，着力解决左家垅村的拆迁问题。
.2007年6月21日，徐湘平副市长在市政府主持召开中南大学新校区建设协调会，着重解决新校区市政配套、强制拆迁、建筑高度等实际问题。 
.2007年6月22日，市建委程定夫副主任来中南大学主持召开现场办公会，落实徐湘平副市长办公会议精神。
.2007年7月17日，省建设厅副厅长王智光来学校现场办公，解决新校区建筑物标高等问题。
.2007年7月31日，省人大常委会副主任王四连率领等省人大环资委委员、省建设厅及省重点办有关领导等来到中南大学新校区建设指挥部，视察省重点建设项目中南大学新校区建设情况。王四连副主任在听取汇报后，充分肯定了中南大学依法依规建设新校区的做法。
.2007年8月28日下午，中南大学与岳麓区在一办公楼第二会议室召开新校区建设联席会。着力讨论将天马路、后湖路的建设列入2008年市政建设计划及拆迁腾地的扫尾工作。
.2007年11月13日，市建委副主任程定夫来学校办公，研究解决基础设施、市政广场和横跨后湖路天桥的建设问题。
.2007年11月16日，12月29日，市公用事业管理局副局长谈文昌来新校区办公，解决新校区排水、排污管网的规划设计和施工建设问题。[7]
2008年新校区建设大事记：
2008年5月4日上午，中南大学党委书记李健同志在副书记徐慧同志的陪同下来到新校区视察，对基建处所做的工作给予了充分肯定，要求基建处全体员工继续发扬吃苦耐劳的精神，科学规划，精心施工，攻坚克难，早日建成新校区。
2008年5月4日下午，由校新校区建设指挥部、学生工作部和校团委主办，校学生会承办，在新校区五星村开展了主题为“梦想在这里起航，奥林匹克青年林”的植树活动。
2008年5月9日，徐湘平副市长在伍家岭星河三角洲指挥部主持召开市长办公会，专题研究解决影响中南大学新校区拆迁腾地及建设中的各类问题。
2008年8月17日上午，中南大学校长黄伯云、副校长黄健柏一行冒雨来到新校区建设工地视察指导工作。黄校长要求建设者们本着“安全第一，质量至上”的原则，如期完成新校区建设。
2008年8月29日-9月2日，中南大学喜迎万名新生，在新校区体育场报到注册。9月2日，在新校区体育场举行隆重的新生阅兵仪式。
2008年11月5日，教育部副部长、党组副书记袁贵仁同志视察新校区。
2008年12月26日，省重点建设项目考评组来新校区开展年度目标考核考评，考评组对新校区建设给予了高度评价，对指挥部的工作表示“很满意，很高兴，非常不错。”[8]
2009年新校区建设大事记：
2009年2月6日，高文兵书记在新校区调研，高书记强调，学校的发展是永恒的话题，目前建设中存在的困难不能阻扰中南大学，也不能阻扰学校的发展，并就相关二级学院功能需求变更问题及缺少人手等问题做出了指示。
.2009年2月15日，省委书记、省人大常委会主任张春贤在省委副书记梅克保及省直有关部门领导的陪同下专程来到学校就加快教育强省、教育强省为富民强省服务等开展调研，着力解决影响学校当前建设与发展中的难题，特别是对影响新校区建设进程的几个主要难题和校前麓南广场建设问题做了明确指示。
.2009年3月17日，长沙市常务副市长谢建辉在市政府二楼常务会议室主持召开中南大学新校区建设专题办公会，会上谢建辉要求各部门要对中南大学加大服务力度，做好规划，搞好建设。
.2009年3月19日，长沙市市长助理刘明理在新校区建设指挥部二楼会议室主持召开现场办公会，专题研究新校区建设有关问题并落实有关工作情况。
.2009年3月23日，教育部党组副书记、副部长陈希率教育部思想政治工作司副司长迟刚毅、直属高校工作司副司长贾德永一行来中南大学视察工作并参观了新校区，他强调要特别注意加强学校管理，越是快速发展，越要加强管理，要注意发展的速度快，还要注意不出大事，不能发生重大的人身安全事故。
.2009年3月31日，启动湖南省14个地州市共建中南大学新校区生态绿化园区工程，并召开专题会议要求相关部门要统筹考虑，将新校区功能划分、周边环境治理等纳入整体规划，并结合各市州实际，尽快做好新校区生态绿化园区市州共建方案，迅速启动有关共建工作。
.2009年4月7日，长沙市市长张剑飞在市政府二楼常务会议室主持召开校前广场建设专题办公会，张市长要求与会各方共同努力，将广场建成一个富有文化内涵的21世纪的标志性广场，让师生员工满意，让学校满意，让社会满意。
.2009年6月8日，岳麓区区委、区政府组织公安、防暴警察、城管、街村干部等1200余人开展维护性施工，修筑围墙1200米，对土地进行了清表处理，促成了左家垅村325亩土地正式交给学校。
.2009年6月26日，新校区综合实验楼顺利通过竣工验收。
.2009年7月22日，高文兵书记在胡铁辉副校长的陪同下视察新校区建设工程进展情况，并慰问工地一线干部职工。
.2009年8月6日，外语网络楼顺利通过竣工验收。
.2009年8月15日，国务委员刘延东视察新校区。
.2009年8月22日，机电楼竣工验收。
.2009年8月27日，教学楼南、北楼通过竣工验收。
.2009年9月31日，教学楼南、北楼，外语网络楼，综合实验楼启用。
.2009年9月24日，新校区大门及广场工程通过竣工验收。
.2009年9月26日，新校区启用，湖南省委书记张春贤出席新校区启用典礼。
.2009年9月29日，湘西自治州捐建新校区生态绿化园区“湘西红”揭幕，正式移交学校管理。
.2009年10月23日，1桥工程通过竣工验收。[9]
2010年新校区建设大事记：
2010年1月6日，新校区艺术楼竣工验收。 
.2010年1月19日，湘潭市捐建的景观生态园区莲城放歌交给学校管理。
.2010年4月16日，新校区图书馆竣工验收。
.2010年6月24日，教育部项目评估专家组在学校召开中南大学新校区数理楼项目评估会。[10]
2011年大事记：
5月26日，国家高性能铝材工程化研究与创新能力建设试验室工程竣工验收。 
9月9日，三一研究院大楼工程竣工验收。[11]