标题：中梁水电站
项目简介
  中梁水电站该项目位于重庆市巫溪县境内的大宁河支流西溪河上，由中梁一级、二级、三级3个梯级电站组成，共装机8台，总容量12.2万千瓦。其中一级水电站为水库引水式电站，首部枢纽拦河坝为混凝土面板堆石坝，设计最大坝高118.5米，总库容9859万立方米，电站装机7.2万千瓦，为三等中型工程。工程于2006年10月1日正式开工，主体工程于2007年12月开工。
项目总投资8.54亿元。
投资者简介：重庆市水利投资有限公司于2003年11月28日挂牌成立，是市人民政府出资的国有独资公司，市政府授权市水利局为公司国有资产出资人代表，公司首期注册资本为163889万元。2004年7月22日，市政府批准市水利投资有限公司更名为市水利投资(集团)有限公司。
位置
  中梁水电站中梁水电站位于重庆市巫溪县境内，由中梁一级电站、中梁二级电站、中梁三级电站三个梯级电站组成。工程所在水系大宁河为长江三峡段北岸的一级支流，发源于大巴山南麓，从北向南，贯穿巫溪、巫山两县，于巫山县城东注入长江，河流全长162.0km，流域面积4181.0平方公里。中梁一级电站为大宁河干流梯级开发的龙头电站，坝址位于中梁乡青岩洞桥上游约200.0m处，距巫溪县城49.0km。坝址控制流域面积525.0平方公里，多年平均流量17.2立方米/秒，多年平均径流量5.42亿立方米。电站总装机容量12.2万kW。中梁一级为水库式电站，水库具年调节性能，正常蓄水位625.00m，相应库容9300万立方米，总库容9859万立方米，电站装机容量7.2万kW，为Ⅲ等中型工程；中梁二级电站为引水式电站，正常引水位427.40m，装机容量2.4万kW，为Ⅳ等小型工程；中梁三级电站亦为引水式电站，正常引水位368.00m，装机容量2.6万kW，为Ⅳ等小(1)型工程。
根据工程量和施工条件，安排中梁水电站施工总工期3年半，其中中梁一级电站施工完建工期3年，首批两台机组投产，发电工期3年；中梁二级电站完建工期2.25年，首批2台机组发电工期2年；中梁三级电站完建工期2年，首台机组发电工期1年半。投资者为重庆市水利投资有限公司于2003年11月28日挂牌成立，是市人民政府出资的国有独资公司，市政府授权市水利局为公司国有资产出资人代表，公司首期注册资本为163889万元。
建设内容及规模
  中梁水电站工程的工期3.5年，总库容量9943万立方米；总装机容量12.2万千瓦，其中一级电站装机容量7.2万kw，二﹑三级电站装机容量分别为2.4万kw和2.6万kw﹝其中三级电站是原西宁电站得改扩建工程,原西宁电站装机容量0.5万kw﹞，年发电3.84亿kw·h。一级电站库区防渗隧洞共掘进1215m，灌浆试验完成，帷幕灌浆13000m。溢洪道土石方开挖54万立方米。大坝填筑料备料40万立方米，大坝填筑到高程530米。
一级引水工程完成进水口施工，隧洞掘进5100m。地下厂房完成4条辅助洞室的开挖和衬砌，厂房开挖2.8万立方米。
二级电站首部枢纽，完成进水闸、拉砂闸施工，恢复地方交通公路。隧洞掘进7000m。厂房完成部分土建施工。
三级电站隧洞掘进800m，厂房基础施工。库区还建公路：完成毛路开挖3km。5.220kv升压站及送出线路，基本完成土建工程。
主要工程量及投资：土石方明挖挖54万立方米，石方洞挖万44.4万立方米，砼浇筑0.9万立方米，大坝填筑45万立方米，帷幕灌浆1.3万m，完成总投资22820万元。
工程踏勘
  中梁水电站中梁三级水电站作为四公司承建的首个施工总承包工程。为了实施好该工程，四公司于2006年9月21日，组织了一批资深专家和经验丰富的工程技术人员对施工现场进行了实地踏勘，对项目的施工技术、场地布局和管理方式进行了认真策划，集思广益，确保项目施工的顺利进行。 现场踏勘既有公司内的技术、经营和管理的专业技术人员，也有公司外聘的水电专家。根据合同文件，中梁三级水电站将要同时展开施工，前期资源投入大，施工组织和技术较为复杂。在施工现场，通过查看中梁一、二级水电站的坝址和将要扩建的三级水电站、分析工程技术图纸、审核有关文件，大家对工程的技术措施、整体布局、施工节点目标以及质量安全保证措施进行了认真的研究，提出了良好的建议和意见，一致认为一级水电站是整个工程的重点，确保截流是工作的重点。为此，必须根据2009年10月首台机组发电总的工期目标，细化确定出各阶段性的控制性目标，以阶段性目标保工程总体目标。大家还对几种不同施工组织方案进行了经济技术比较，制定出较为优化的方案，为工程施工奠定了良好的基础。
一级大坝达度汛高程
经过葛洲坝集团连续5个月高强度填筑施工，重庆中梁水电站一级大坝达到度汛高程，具备了抵御百年一遇洪水的条件。 
2008年4月30日上午，中梁水电站工地上，当最后一层石料碾压达到587米高程时，喜庆的鞭炮和建设者的欢呼响彻山谷，印有 “CGGC”字样的旗帜迎风招展。由葛洲坝人精心打造的又一座水电丰碑巍然屹立于重庆巫溪幽深的峡谷中。 
重庆中梁一级水电站是中梁三级开发的龙头工程，一级大坝于2007年11月28日开始填筑，按施工计划，2008年4月30日达到587米的防洪度汛高程，以确保下游人民生命财产安全。为了确保填筑目标实现，葛洲坝集团一公司重庆中梁总承包项目部从强化施工组织、优化施工方案、优化资源配置等方面入手，在5个月内完成了110万立方米填筑工程量。据了解，重庆中梁水电站一级大坝共分四期填筑，填筑总方量为236万立方米，汛前填筑目标的顺利实现，标志着中梁水电站一期填筑施工结束。
工程设计
中梁一级电站拦河坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶高程630.5m，最低建基面高程512.0m，最大坝高118.5m，溢洪道为岸边开敞式，紧靠面板坝左坝肩布置设两孔。溢洪道出口采用斜鼻坎挑流消能，最大下泄流量2610立方米/秒。引水建筑物布置于右岸山体内，采用压力隧洞引水，设计引用流49.41立方米/秒，有压隧洞洞径为圆形断面，洞末设阻抗式调压井。调压井与厂房之间以埋藏式高压钢管相连，为一管三机供水方式，厂房为地下厂房，布置于半溪沟口左侧西溪河右岸的山体内，厂房三大主洞室平行布置，从上游向下游分别为主厂房、主变洞、尾闸室，主厂房内装3台HLA575c-LJ-155型水轮发电机组，单机容量2.4万kW，总容量7.2万kW。开关站为户内式，布置于主变洞内，面积35.0m×12.1m。中梁二级电站由首部建筑物、引水建筑物、厂房和开关站组成。首部建筑物位于半溪沟口下游约400m处，包括挡水坝、拉沙闸和右岸进水口，挡水坝为非控制的自由溢流式混凝土低滚水坝，堰顶高程427.40m，最大坝高9.0m，拉沙闸布置于滚水坝右端，为有坎宽顶堰型平底闸。引水建筑物布置在右岸，明流引水，设计引用流量51.75立方米/秒，包括右岸进水口、无压隧洞、压力前池及压力钢管。进水口布置在拉沙闸右侧岸边，城门洞型，断面尺寸为6.0m×7.102m。压力前池置于隧洞末端，采用正向进水式，压力前池与厂房采用明敷钢管相连，一管一机供水方式。厂房置于下堡镇大水溪左岸，为岸边地面式厂房，内装3台HLA551c-LJ-135型水轮发电机组，开关站布置在厂房左端下游，为露天开敞式。中梁三级电站属改扩建工程。拦河坝及大水溪渡槽以上明渠基本不变，从大水溪渡槽上游端设明渠将区间流量引入中梁二级电站设尾水渠中，区间流量与二级电站尾水汇合后通过引水箱涵引入中梁三级电站引水系统。引水系统布置于西溪河右岸，明流引水，其中上游1.333km段为新建隧洞，其余为将原西宁电站引水隧洞扩建而成。隧洞下接引水明渠，通过将原西宁电站下明渠段改建而成。压力前池置于明渠末端，采用垂直进水式，压力前池与新建厂房采用明敷钢管相连。新建厂房位于已建厂房的上游侧，场内安装2台HLA551c-LJ-165型水轮发电机组，加上已建装机。高压电缆直接引入本工程的总开关站，总开关站布置在西宁电站厂房对岸山坡上，为露天开敞式。
运行效能
巫溪中梁水电站工程是重庆市“十一五”规划的重点能源项目，是市委、市政府2005年度“双百”重点建设项目，是巫溪县水电支柱产业规划建设重点项目，也是市水利投资集团公司去年主体开工的三十个重点水利水电项目之一，工程总装机12.2万千瓦，总投资10.1亿元，施工总工期3.5年，是以发电为主，兼有防洪、旅游、水产养殖等综合利用效益的大型工程。主体工程，拉开了大宁河梯级开发的序幕，拉动了中梁和下堡镇的内需，对两地的农民增收起到了一定的作用。工程建成后，将彻底解决巫溪电力供应紧张的局面，对于改善、优化重庆电网的电源结构，促进巫溪县域经济社会发展，都将发挥十分重要的作用。