标题：建筑装饰装修工程监理
内容简介
  《建筑装饰装修工程监理》以现行建筑工程法律法规为基础，以建筑装饰装修工程施工阶段监理的“四控、两管、一协调”为主线，以解决监理实际工程问题为重点，以典型案例项目引入方式，对建筑装饰装修工程监理的基础理论和监理重点工作问题进行了较为全面的阐述。内容结构《建筑装饰装修工程监理》分上、下两篇。
上篇主要介绍建筑装饰装修工程监理概论，包括建筑装饰装修工程监理与相关法律法规、企业与监理人员、建筑装饰装修工程的监理目标控制、质量控制、进度控制、投资控制、安全控制和合同管理、信息文档管理。
下篇为建筑装饰装修工程监理实务，包括监理资料编制、监理规划案例、综合实训及监理资料库（见光盘）等内容。编写特点《建筑装饰装修工程监理》编写兼顾不同地域、不同专业、不同学时的要求，具有体例新颖、内容充实、案例实用、重点突出，集教材与资料于一体，组织构成立体化的特点。
《建筑装饰装修工程监理》可作为高职高专院校建筑装饰装修类教材，也可作为岗位培训教材和相关专业人员的参考书。
图书目录
上篇 建筑装饰装修工程监理概论第1章 建筑装饰装修工程监理与相关法规
1.1 建设项目及建设程序
1.1.1 建设项目
1.1.2 工程项目建设管理体制
1.2 建筑装饰装修工程监理
1.2.1 建筑装饰装修工程监理基本概念
1.2.2 建筑装饰装修工程监理实施程序和原则
1.2.3 装饰工程监理的特点
1.3 与建筑工程监理有关的法规
1.3.1 建设工程法律法规体系
1.3.2 建设工程部分法律法规、规定简介
1.3.3 部分法律法规中涉及监理方面的内容
1.4 本章小结
自测题
第2章 监理企业和监理人员
2.1 组织的基本原理
2.1.1 组织结构
2.1.2 组织设计
2.1.3 组织活动的基本原理
2.2 监理企业
2.2.1 监理企业的组织形式
2.2.2 监理企业的资质管理
2.2.3 监理企业的经营管理
2.2.4 建筑装饰装修项目监理机构的建立
课堂活动
2.3 监理人员
2.3.1 项目监理机构的人员配备及职责分工
2.3.2 监理工程师执业资格考试
2.3.3 监理工程师注册和继续教育
2.3.4 监理人员的综合素质
课堂活动
2.4 建筑装饰装修工程监理组织协调
2.4.1 装饰装修工程监理组织协调概述
2.4.2 装饰装修项目监理机构组织协调的工作内容
2.4.3 装修项目监理组织协调的方法
2.5 本章小结
自测题
第3章 建筑装饰装修工程目标控制
3.1 目标控制
3.1.1 目标控制概述
3.1.2 建筑装饰装修工程目标
3.1.3 建筑装饰装修工程目标控制的任务和措施
3.2 建筑装饰装修工程监理目标控制
3.2.1 建筑装饰装修工程质量控制
3.2.2 建筑装饰装修工程进度控制
3.2.3 建筑装饰装修工程投资控制
3.3 安全生产控制
3.3.1 安全生产概述
3.3.2 安全文明监理
本章小结
自测题
第4章 建筑装饰装修工程质量控制
4.1 建筑装饰装修工程质量与质量控制
4.1.1 建筑装饰装修工程质量
4.1.2 质量控制
4.1.3 建筑装饰装修工程质量的政府监督管理
4.2 建筑装饰装修工程施工阶段质量控制
4.2.1 概述
课堂活动
4.2.2 建筑装饰装修工程施工准备的质量控制
4.2.3 施工过程的质量控制
课堂活动
4.3 建筑装饰装修工程施工质量验收
4.3.1 验收的划分
4.3.2 建筑工程施工质量验收
课堂活动
4.4 主要分部分项工程施工质量控制举例
4.4.1 抹灰工程
4.4.2 饰面板（砖）工程
4.4.3 吊顶工程
4.4.4 建筑地面工程
4.5 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》简介
4.6 本章小结
自测题
第5章 建筑装饰装修工程进度控制
5.1 建筑装饰装修工程进度控制
5.1.1 进度控制的概念
5.1.2 影响建筑装饰装修工程施工进度的因素分析
5.1.3 进度控制的措施和主要任务
5.2 施工阶段进度控制目标的确定
5.2.1 施工进度控制目标体系
5.2.2 施工进度控制目标的确定
5.3 施工阶段进度控制的内容
5.3.1 建筑装饰装修工程施工进度控制工作流程
5.3.2 建筑装饰装修工程施工进度控制工作内容
5.4 施工进度计划的编制
5.4.1 施工总进度计划的编制
5.4.2 单位工程施工进度计划的编制
5.5 施工进度计划实施中的检查与调整
5.5.1 施工进度的动态检查
5.5.2 施工进度计划的调整
5.5.3 工程延期
课堂活动
5.6 实际进度监测与调整
5.6.1 进度监测的系统过程
5.6.2 进度调整的系统过程
5.6.3 实际进度与计划进度的比较方法
课堂活动
课堂活动
课堂活动
5.6.4 进度计划实施中的调整方法
课堂活动
课堂活动
课堂活动
课堂活动
5.7 本章小结
自测题
第6章 建筑装饰装修工程投资控制
6.1 建筑装饰装修工程投资控制概述
6.1.1 建筑装饰装修工程投资
6.1.2 我国现行建筑装饰装修工程投资构成
6.1.3 建筑装饰装修工程投资控制
6.2 建筑装饰装修工程设计阶段投资控制
6.2.1 提高设计经济合理性的途径
6.2.2 建筑装饰装修工程施工图预算的编制和审查
6.3 建筑装饰装修工程施工招标阶段投资控制
6.3.1 建设工程承包合同价格分类
6.3.2 建设工程招标投标价格
6.4 建筑装饰装修工程施工阶段投资控制
6.4.1 施工阶段投资目标控制
6.4.2 工程计量
6.4.3 工程变更价款的确定
6.4.4 索赔控制
6.4.5 工程结算
6.4.6 投资偏差分析
6.5 建筑装饰装修工程竣工决算
6.6 本章小结
自测题
第7章 建筑装饰装修工程合同管理
7.1 建设工程合同概述
7.1.1 建设工程合同
7.1.2 建设工程施工合同简介
7.2 装饰装修工程监理招标
7.2.1 装饰装修工程监理招标的特点
7.2.2 监理招标文件的编制
7.2.3 监理评标和授予合同
7.3 建筑装饰装修工程监理合同管理
7.3.1 建筑装饰装修工程委托监理合同
7.3.2 委托监理合同的违约责任及其他
7.3.3 业主方的监理合同管理
7.3.4 监理单位的监理合同管理
7.4 装饰装修监理合同管理工作
7.4.1 项目工期管理
7.4.2 工程暂停及复工
7.4.3 项目质量管理
7.4.4 项目结算管理
7.4.5 合同争议的调解
7.4.6 合同的解除
7.5 工程签证管理
7.5.1 工程签证概述
7.5.2 工期签证
7.5.3 材料预算价签证
7.5.4 工程量计量签证
7.5.5 设计变更
7.5.6 施工变更签证
课堂活动
7.6 施工索赔
7.6.1 施工索赔概述
7.6.2 施工索赔的处理
7.6.3 索赔的计算
课堂活动
7.6.4 施工索赔报告的编写
7.7 反索赔
7.7.1 反索赔的内容
7.7.2 反索赔的主要步骤
7.7.3 反索赔报告
7.8 本章小结
自测题
第8章 建筑装饰装修工程信息管理
8.1 工程信息管理
8.1.1 工程信息管理概述
8.1.2 建筑装饰装修工程监理文件档案资料
8.2 装饰装修工程监理文件档案资料管理
8.2.1 装饰装修工程监理文件档案管理的工作内容
8.2.2 装饰监理文件档案资料的组成
8.2.3 监理常用表格
8-3本章小结
自测题
下篇 建筑装饰装修工程监理实务第9章 建筑装饰装修工程资料编写
9.1 项目监理规划性文件
9.1.1 装饰装修工程监理大纲
9.1.2 装饰装修工程项目监理规划
课堂活动
课堂活动
9.1.3 装饰装修工程项目监理实施细则
9.2 监理日记
9.2.1 监理日记分类
9.2.2 监理日记主要内容
9.3 装饰装修工程监理工作总结
9.3.1 装饰装修工程监理月报
9.3.2 装饰装修工程竣工总结
9.3.3 工程质量评估报告
9.4 会议纪要
9.4.1 第一次工地会议纪要
9.4.2 监理例会及专题会议纪要
9.5 装饰分部（子分部）工程施工形成的资料
9.6 本章小结
自测题
第10章 案例与综合实训
10.1 某戏院装饰装修工程《监理大纲》案例
10.2 某宾馆装饰工程《监理规划》案例
10.2.1 监理规划送审报告
10.2.2 装饰工程监理规划案例
10.3 综合实训
10.3.1 现场观摩监理工作及阅读监理日记
10.3.2 监理实习
10.3.3 编制某装饰工程监理规划
10.3.4 索赔报告书写
参考文献
……