标题：项目预测法
基本说明
简介项目预测法又称项目预算法基本上是一种寻求最有效地调配资源以实现目标的系统方法。由于这种方法强调的是目标和实现目标的规划，以及是按规划的项目或方案拨款而不是按职能部门上年的预算基数增加或减少一笔开支，所以它克服了各种预算（包括企业预算）中所共有的缺点，摆脱了过分地受会计期（如月度、季度、年度）时间框框的限制。是一种有效的系统预测方法。概述项目预算法基本上是一种寻求最有效地调配资源以实现目标的系统方法。由于这种方法强调的是目标和实现目标的规划，以及是按规划的项目或方案拨款而不是按职能部门上年的预算基数增加或减少一笔开支，所以它克服了各种预算（包括企业预算）中所共有的缺点，摆脱了过分地受会计期（如月度、季度、年度）时间框框的限制。 
项目预算法强调选取实现目标的最佳途径，也就是要对各种可能的方案进行费用效果分析。因为规划中的失误是不能通过其后的计划和预算来弥补的。所谓费用效果分析，即是对不同方案实现目标的效果和所需的费用进行综合的对比分析，然后根据一定的标准来选取最佳方案。选择的标准可能是：以最少的费用实现一个既定的目标，或是以现有的资源实现最大的效果。通常要采用数学模型对费用和效果的变化模式以及费用和效果的关系进行定量化描述。 
  图1是一个费用效果分析的示意图。图中表示出四个方案各自的费用效果关系。从图中可以看出，在效果E3的水平上，方案的优先次序是A3和A1，而A2和A4在现有的资源限度内部达不到 E1的水平。在费用 C2的水平上，方案的优先次序是 A4、A3、A1和 A2。以此类推。可见。节约经费开支并不是项目预算法的根本目的，集中使用资源，确保目标和规划的最大程度的实现才是根本目的。 
此外，项目预算不是简单地按会计科目在过去的基础上分配经费，而是按规划的项目分阶段拨款。例如，美国国防部在实行项目预算法时，是按研究、研制、试验和评定工作四大项拨款，分别拨给陆、海、空三军和国防部的独立单位。上述四项拨款又一共分为 340个部分，这些部  证券的项目预测法分在预算结构和计划结构方面是相同的。在预算结构中，它们叫做“分项”；在计划结构中，它们是计划分目中的研究、研制、试验与评定工作的组成部分。为了对项目拨款进行审核，需要确定出 340个分项中每一分项的费用水平，以此作为标准。如果某个项目的某个分项预算超出标准 200万美元以上时，必须由国防部长办公厅特别批准。 
项目预算虽然主要适用于政府部门和事业单位，但对企业尤其是大型企业也同样适用。事实上，在许多大型企业中，也不同程度地存在制定计划与制定预算脱节的现象。制定  成本的项目预测预算一般是企业财务部门的职责，而制定计划是企业的计划部门和各个职能部门的工作。财务部门在制定预算时，由于时间和其他条件的限制，很少能够搞清技术开发、工程、销售、人事等部门计划的实际经费需要，而这些部门为了自身的利益，也有意夸大实际的经费需要。此外，按会计科目编制预算是很难制订出合理标准的。例如差旅费、印刷费及办公用品费、描图费、售后服务费、教育培训费等，如果不是从计划的角度，逐项确定然后加以汇总则是很难说清楚总支出到底应该是多少的。因此，采用项目预算法能够在一定程度上改善这种状况。 
相关说明
产生背景项目预测最初是在60年代由美国国防部首创的，其后曾一度行。 
按照惯例，美国国防部的军事计划和预算工作是两种互不  项目预测法通气的工作前者属于参谋长联席会议和各军种计划部门的职责；后者属于审计长的责。每年制订预算，按职能分成如下几类：军事人员、作战与维修、采购研究、研制、试验和评定，以及军事工程。而制定军事规划时则采用另一完全不同的分类，即按军种和任务分类，例如，战略报复、地面防空、反战争，等等。在制订军事计划时，并不考虑可以获得的资源，因此这些计的费用往往大大超过总统提交国会的预算数字。此外，军事计划主要是由军种自搞的，从而部队、武器系统以及工作安排的优先次序在很大程度上根据每个军种的任务来确定的，而不是根据国防部的总任务来确定的。
这种按职能安排的预算，虽然适用于许多其他问题，但并不能把力量中放到与任务有关的部队和军事计划上去，而后者恰是国防部高级管理机最关心的一项决策工作。此外，这种按职能安排的预算并不能提供直接说武器系统的费用同军事效应之间的关系的数据。并且，由于预算的时间范往往只限于一年，所以它也不能说明所提出的计划中各段时间加起来的总用。
因此，国防部长每年总是面临这样的境遇：在审查预算的几星期内，没有充分资料的情况下，需要对部队和计划作出重要决定。由于抉择时只对许多重大的和长期的资源问题作猜测和估算，所以作出的决定往往很不熟，或是在没有全面地考虑各种方案下就作出决定。这些决定往往导致预的“额外追加”，或是在大量投资后全部取消计划。
更有甚替，国防部过去一直有这样的倾向，即只是绝对地叙述军事需求而不考虑费用。但是任何武器系统的军事效率和军事价值，绝对不能孤立来考虑，而是应当联系到费用予以综合考虑。此外，在资源有限的世界里还应当联系到资源的其他各种用途来考虑。只有联系费用来考虑效益，军需求才富有意义。
为了消除制定规划和制定预算分别进行的这种传统方式的弊端，需要取一种将二者结合在一起进行的方法，这就是项目预测法。
制定规划和制定预算分别进行的传统项目的计划和预算（hogram Nanning and Budgeting，缩写为PPB）简称项目预算，是一种主要应用于政府部门的将规划-计划-预算结合在一起的系统控制方法。它最初是在 60年代由美国国防部首创的，其后曾一度流行。为了说明这种方法的原理和程序，我们需要简要地叙述一下此方法产生的背景。 
按照惯例，美国国防部的军事计划和预算工作是两种互不通气的工作，前者属于参谋长联席会议和各军种计划部门的职责；后者属于审计长的职责。每年制订预算，按职能分成如下几类：军事人员、作战与维修、采购、研究、研制、试验和评定，以及军事工程。而制定军事规划时则采用另一种完全不同的分类，即按军种和任务分类，例如，战略报复、地面防空、反潜战争，等等。在制订军事计划时，并不考虑可以获得的资源，因此这些计划的费用往往大大超过总统提交国会的预算数字。此外，军事计划主要是由各军种自搞的，从而部队、武器系统以及工作安排的优先次序在很大程度上是根据每个军种的任务来确定的，而不是根据国防部的总任务来确定的。 
这种按职能安排的预算，虽然适用于许多其他问题，但并不能把力量集中放到与任务有关的部队和军事计划上去，而后者恰是国防部高级管理机构最关心的一项决策工作。此外，这种按职能安排的预算并不能提供直接说明武器系统的费用同军事效用之间的关系的数据。并且，由于预算的时间范围往往只限于一年，所以它也不能说明所提出的计划中各段时间加起来的总费用。 
因此，国防部长每年总是面临这样的境遇：在审查预算的几星期内，在没有充分资料的情况下，需要对部队和计划作出重要决定。由于抉择时只能对许多重大的和长期的资源问题作猜测和估算，所以作出的决定往往很不成熟，或是在没有全面地考虑各种方案下就作出决定。这些决定往往导致预算的“额外追加”，或是在大量投资后全部取消计划。 
更有甚者，国防部过去一直有这样的倾向，即只是绝对地叙述军事需求，而不考虑费用。但是任何武器系统的军事效率和军事价值，绝对不能孤立地来考虑，而是应当联系到费用予以综合考虑。此外，在资源有限的世界里，还应当联系到资源的其他各种用途来考虑。只有联系费用来考虑效益，军事需求才富有意义。 
为了消除制定规划和制定预算分别进行的这种传统方式的弊端，需要采取一种将二者结合在一起进行的方法，这就是项目预算法。 
应用项目预算法中存在的问题通常，项目预算法在那些基本上是以项目为其实现目标的部门，例如国防部、水利部、电力部、煤炭部等，有可能发挥比较好的作用。但对大多数政府机构和事业单位而言，要推行项目预算法还存在着以下一些问题。 
（1）这些部门通常缺少明确的、具体的目标。显然，谁也不可能为含糊不清的目标制定规划、计划和预算。 
（2）现行的会计制度也与实行项目预算的要求不相适应。美国国防部的做法是对传统的预算科目进行了改造，使之与计划的分类取得一致，从而可以用一个系统来完成对计划和预算的财政检查。但对大多数的政府部门和事业单位来说，这样做的困难很大。一种解决的办法是建立两套帐目：一套是按项目进行核算的帐目；一套是按现行会计制度进行核算的帐目，然后在这两套帐目之间建立一种转换关系。 
（3）政府部门或事业单位中的预算人员习惯于传统的做法。他们不愿放弃年度预算的惯例和程序而改变为较长期的项目预算。 
（4）缺乏一整套进行费用效果分析的目标体系和方法体系，也是影响项目预算法推行的一个主要障碍。所有这一切可能使人们觉得任务艰巨。事实当然也是如此。但是在有效管理这样主要和困难的领域里既然出现了一个很有意义的预算手段，就不应当束之高阁，弃之不用。作为发展健全的政府部门和事业单位预算工作的战略性开端，花点力气试行项目预算法是值得的。至少，能够认识到应当将规划-计划-预算结合在一起就是一个很大的进步。 
项目预测方法刍议
一个投资项目实施后，能否达到预期收益，这是投资 企业关注的首要问题，所以在投资项目实施前，企业决策 部门应收集与其有关的资料、召集有关专家(或企业内郡 专业部门有关人员)根据市场未来发展变化趋势进行科学 论证。 企业投资项目预测方法很多，本文只介绍考虑资金时 间价值的预侧方法，其常用的主要方法有净现值法、现值 指数法和内含报酬率法等。 一、净现值法。净现值法是指一项投资在整个经济寿 命期限内的全部现金流入量现值总额与该项目原始投资 额之间的差额。净现值法就是根据投资项目净现值的大小 作为评价投资方案是否可行的一种方法。 计算公式如下: 净现值二投资项目投产后预计每年的现金流入量x 现值系数一该项目原始投资额 例1:某企业拟新建一条生产流水线，按设计要求三 年建完，预计每年末投资150万元，投资额以银行贷款解 决，银行贷款利率为8%;该投资项目建成后，预计每年 可获净利55万元，预计该项目经济寿命年限为10年;该 企业按平均年限法提折旧，预计期满净残值率为3%，企 业期望年投资报酬率为15%，试对该投资方案是否可行 进行预测。[1]