标题：金安桥水电站
工程概况
金安桥水电站位于云南省丽江市境内，距丽江市52公里，处于丽江到四川攀枝花市的交通要道上，  金安桥水电站交通便利，坝址左右两岸分属云南省丽江市古城区和永胜县，距古城区和永胜县城的公路里程均为52.5km。该工程是金沙江中段“一库八级”水电开发方案中的第五级电站,枢纽工程由碾压混凝土重力坝、右岸溢洪道、左右岸坝身泄洪冲沙孔和坝后厂房等建筑物组成，右岸台地布置5孔开敞式溢洪道,其最大泄洪流量14980立方米/秒，坝后厂房安装4台单机容量600MW水能发电机组。水库正常蓄水位1418m，校核水位1421.07米，相应库容8.47亿立方米，具有周调节能力，控制流域面积237357.6平方公里，最大坝高160m，坝顶长度为640米。电站运行时保证出力473.7MW，年平均发电量110.43亿kW·h，发电效益显著，是“西电东送”战略目标的骨干电站之一。此外，电站的建设还可带动当地民族地区的经济发展，加速脱贫致富，社会效益也十分显著。施工总工期7.5年，计划2009年底首台机组投产，2011年3月工程竣工。工程总投资约139亿元,动态单位千瓦投资5790元/kW,动态单位电度投资1.26元/kW·h。
建设过程
2002年4月国家发展计划委员会批准金安桥水电站为近期开发项目，华睿集团（后更名为“汉能控股集团”）与云南省签订《云南省金沙江金安桥水电站投资开  金安桥水电站发协议书》，2003年8月，金安桥水电站项目进场筹建，据《云南日报》报道，“2003年8月8日，金沙江流经云南省丽江市的金安桥峡谷段彩旗飘扬，人群沸腾，金沙江中游水电开发项目金安桥水电站筹建工程随着进场仪式的隆重举行拉开序幕。”
因其地处深山峡谷，淹没耕地和移民数量少，金安桥水电站是当时金沙江上建设综合成本指标最低的一个电站，作为金沙江中游梯级开发的第五级。根据协议要求，2002年底完成金安桥水电站预可行性研究报告，2004年完成可行性研究报告并开始施工准备工作，2005年完成电站工程投标并正式开工建设，2009年第一台机组发电。
2003年2月20日，金安桥水电站通过了预可研报告。2005年上半年，金安桥水电站完成了环保、水土、劳动安全、土地征用、移民安置、地质灾害评估、银行贷款承诺、可行性研究报告等一系列文件报批。2005年12月16日， 由华电、华能、大唐、华睿、云南省开发投资有限公司共同出资设立的金沙江中游水电开发有限公司在喧嚣中成立。规划的“一库八级”电站中，一至四级由这个合资公司开发，五至八级由华电、华能、大唐、华睿四家公司各建一个电站。其中，华睿控股开发金安桥水电站。
但是，由于《企业投资项目核准暂行办法》于2004年9月获通过并开始实施，办法规定，在主要河流上建设的项目和总装机容量25万千瓦及以上的水电项目须由国务院投资主管部门核准。于是，华睿集团重新按核准制的要求上报项目。据了解，直到2008年7月，汉能控股集团得到了审核未予通过的消息。
但实际上，金安桥水电项目在2006年1月9日实现了大江截流，但因未获得国家发改委最终核准，2009年底首台机组发电的计划落空。
直到近日国家发改委的最终核准，金安桥水电站的“准生”之路可谓漫长。
而在此前的几年时间里，国家相关部门在近几年已经停止了大型水电项目的审批。据中国电力企业联合会的统计，近几年，全国仅核准开工水电项目累计1000多万千瓦，其中没有一个大型水电项目。对此，中国水力发电工程学会副秘书长张博庭认为，水电项目审核的恢复源于近年来越来越迫切的减排任务。
多位业内人士均向记者表示，由于节能减排的压力，使水电项目审批的恢复顺理成章。毕竟“水电是实现2020年我国节能减排约束性指标的关键环节之一。”
金沙江中流水电开发或提速
金沙江水能资源蕴藏量达1.124亿千瓦，可开发的水能资源7599万千瓦，约占全国的16.7%，是我国最大的水电能源基地，也是近期我国水电开发的重点地区。
但是，同在金沙江中游的鲁地拉水电站和龙开口水电站，也与金安桥水电站一样，遭遇了困局。
一年前，这两座水电站项目未经环评审批擅自在金沙江中游建设鲁地拉水电站和龙开口水电站并开始截流。2009年6月11日，环境保护部作出行政处罚，责令两电站停止主坝建设，同时决定暂停审批金沙江中游水电开发建设项目。 根据媒体的公开报道，在金沙江电站被叫停之后，环保部曾披露，一个由国家发改委牵头、环境保护部和水利部参与的评估小组，已着手对金沙江中游水电资源的开发进行整体性的规划和评估。被叫停的金沙江水电项目能否继续开工，将取决于评估结果以及金沙江水电资源开发的总体规划。
一旦两座水电站的评估结果通过，金沙江这座水电开发的“金矿”无疑将迎来一个新的建设期。记者获悉，两个电站正在做复工的准备工作。业内人士也都预计，复工只是时间的问题，届时，金沙江中流水电开发将会提速。[1]
工程中的数字
金安桥水电站位于云南省丽江市境内，电站设计总装机容量240万千瓦，大坝长640米，高160米，总库容9.13亿立方米，年发电量114.17亿千瓦时。工程由汉能控股集团有限公司、云南金沙江中游水电开发有限公司和云南省开发投资有限公司共同出资建设，静态总投资125.01亿元，动态投资146.79亿元。[1]
其他相关
工程于2005年9月开工，2005年12月截流，2006年9月完成基础开挖，10月开始混凝土浇筑，大坝碾压混凝土的最高月强度达14.1万立方米，常态混凝土最高月强度达6.9万立方米，混凝土工程叠加月强度高达18.8万立方米。2008年5月底坝体达到1352高程，电站大坝坝顶最大宽26m，坝底最大宽度144.8m，共分21个坝段。坝体混凝土包括常态混凝土和碾压混凝土，坝体碾压混凝土约240万立方米，坝体常态混凝土120万立方米。右岸溢洪道坝后消力区长度约为400m，冲沙底孔坝段下游泄槽长度约为336m，该区域常态混凝土工程量约80万立方米。工程施工导流采用围堰一次断流、右岸两条导流洞全年导流方式。
相关报道
金安桥水电站下闸蓄水　
11月25日，“西电东送”骨干电站之一、云南金沙江中游金安桥水电站正式下闸蓄水。按计划，蓄水分为两期，一期截至12月15日蓄水至海拔1398米，25日实现首台机组发电；明年5月底前蓄水至最高水位1418米高程。 　金安桥水电站位于云南省丽江市境内，距丽江市52公里，是金沙江中游“一库八级”水电开发方案中的第五级电站，也是该梯级开发中第一个启动的项目。被列入云南省“十五”“云电送粤”计划的金安桥水电站装机240万千瓦，安装4台60万千瓦发电机组，年平均发电量110.43亿千瓦时。
八年待产 一波三折
今年7月，金安桥水电站和藏木水电站的获批，被业界称为是中国水电在沉寂两年之后借减排开闸的标志性事件。
2002年4月，国家发展计划委员会组织审查同意金沙江中游进行开发，并同意金安桥等几个水电站为近期开发项目，华睿集团（后更名为“汉能控股集团”）与云南省签订《云南省金沙江金安桥水电站投资开发协议书》。
因其地处深山峡谷，淹没耕地和移民数量少，金安桥水电站是当时金沙江上建设综合成本指标最低的一个电站，作为金沙江中游梯级开发的第五级。根据协议要求，2002年底完成金安桥水电站预可行性研究报告，2004年完成可行性研究报告并开始施工准备工作，2005年完成电站工程投标并正式开工建设，2009年第一台机组发电。
2003年2月20日，金安桥水电站通过了预可研报告。
2003年8月，金安桥水电站进场筹建。
2005年上半年，金安桥水电站完成了环保、水土、劳动安全、土地征用、移民安置、地质灾害评估、银行贷款承诺、可行性研究报告等一系列文件报批。但由于2004年9月通过的《企业投资项目核准暂行办法》规定：在主要河流上建设的项目和总装机容量25万千瓦及以上的水电项目须由国务院投资主管部门核准。于是，汉能控股集团重新按核准制的要求上报项目。
2006年1月9日，水电站实现大江截流，但因未获得国家发改委最终核准，2009年底首台机组发电的计划落空。
事实上，从2007年至2009年，国家几乎停止了大型水电项目的审批。数据显示：国家审批的水电装机由2006年的1951万千瓦，骤降到2007年的234万千瓦、2008年的267万千瓦、2009年的737万千瓦。
直到今年7月中旬，金安桥水电站终于获得国家发改委核准。 
民企控股 史无前例
除了一波三折的获准历程之外，金安桥水电站还有一个鲜为人知的特点，它是我国目前为止由民营企业控股建设运营的装机规模最大的、也是唯一的百万千瓦级水电站。
消息传出后，记者两次致电汉能控股，得到的回应都是“低调，不作宣传”。
金安桥水电站由汉能控股集团有限公司、云南金沙江中游水电开发有限公司和云南省开发投资有限公司分别按80%、12%和8%的比例，共同出资组建的金安桥水电站有限公司负责建设和管理。
据了解，金沙江中游规划建设的“一库八级”电站从上到下依次为：龙盘（420万千瓦）、两家人（400万千瓦）、梨园（240万千瓦）、阿海（200万千瓦）、金安桥（240万千瓦）、龙开口（180万千瓦）、鲁地拉（210万千瓦）、观音岩（300万千瓦）。
2005年12月16日，华电、华能、大唐、汉能控股集团、云南省开发投资公司分别以33%、23%、23%、11%、10%的股比组建金沙江中游水电开发有限公司。其中，一至四级由这个合资公司开发，五至八级由华电、华能、大唐、汉能控股四家公司各建一个电站。汉能控股集团控股开发金安桥水电站，龙开口、鲁地拉、观音岩分别由华能、华电和大唐控股建设和管理。
据了解，民企在水电领域的投资多集中在5万千瓦及以下的小水电项目，如此大型的水电站国内绝无仅有。未来显而易见的水电大发展，对民企来说无疑还有巨大空间，但这种投资很大程度上不是以具体投资一个电站的形式体现，而将以合资或参股建立流域公司的形式居多。[2]
金沙江干流第一座特大型水电站正式投产发电
云南网讯（记者彭锡）3月27日，汉能控股金安桥水电站发电庆典仪式在丽江举行。这标志着全球由民营企业投资建设的最大水电站——总装机240万千瓦的金沙江金安桥水电站，历经8年建设正式投产发电。全国政协副主席郑万通宣布金安桥水电站正式发电，省委副书记、省长秦光荣启动水轮机模型。
全国人大常委徐荣凯，省政协主席王学仁，省委常委、常务副省长罗正富，省人大常委会常务副主任晏友琼，全国工商联副主席谢经荣，省政协副主席顾伯平，武警云南省总队政委王海亮，省人大常委会秘书长白保兴等出席庆典仪式。
出席庆典的其他省部级领导有张国宝、刘红军、谢伯阳、刘敏学、程路、尹明善、艾丰。
谢经荣表示，汉能集团凭籍金安桥水电站成功跻身百万千瓦级大型水电项目建设的行列，为民营企业加快转变发展方式，实现科学发展树立了榜样。
罗正富在庆典仪式上讲话时认为，金安桥水电站首台机组正式投产发电，拉开了我省金沙江中游大型水电机组投产发电的序幕。这不仅对国家进一步优化电源结构、促进节能减排、发展低碳经济具有十分重要的意义，而且对我省加快培育壮大以水电为主的电力支柱产业、带动地方经济社会又好又快发展将发挥十分重要的作用。当前，我省大江干流水电开发已进入了全面推进、加快发展的新阶段。全省各级、各部门要紧紧围绕把云南建成为国家重要能源基地的目标，以金安桥水电站投产发电为契机，再接再厉，顽强拼搏，依法依规、积极稳妥推进在建水电重大项目建设进度。
全国政协委员、中国光彩事业促进会副会长、新能源商会会长、汉能控股集团董事局主席李河君在发言中表示将在新能源领域为祖国和社会做出更大贡献。
金安桥水电站简介：
金安桥水电站是国务院批准的《金沙江中游河段水电规划报告》中规划的“一库八级”的第五级，属于国家特大型水电站, 上游龙头水库建成后年发电量约130亿度，接入南方500kv电网，是国家“西电东送”和“云电送粤”的骨干电源之一。
此外，它还是目前全球由民营企业投资建设的最大水电站，也是金沙江干流上第一座并网发电的特大型水电站。金安桥水电站有限公司本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。