标题：建设工程施工管理
考试题库
《二级建造师考试题库(建设工程施工管理)》系二级建造师执业资格考试试题辅导软件，适用于二级建造师（建设工程施工管理）考试，软件试题库设计紧扣最新二级建造师（建设工程施工管理）考试大纲、二级建造师执业资格考试教材，软件考试题符合二级建造师（建设工程施工管理）考试题型与考试科目，复习辅导资料、考试试题资料丰富，免费试用，试题库巨大(注册版试题量达4千2百多题、50多万字)辅导软件收录二级建造师执业资格考试建设工程施工管理、权威押题密卷、模拟试卷、考前冲刺、历年真题，试题辅导软件囊括了目前所有的最新二级建造师（建设工程施工管理）考试题型：施工管理、施工成本控制、施工进度控制、施工质量控制、建设工程职业健康安全与环境管理、施工合同管理、施工信息管理、综合复习题、建设工程施工管理，并提供专业级的二级建造师（建设工程施工管理）考试解题方法、答题技巧、考试要点精解。通过全面、针对性强的强化考试辅导训练、考前培训，提高您二级建造师（建设工程施工管理）考试的应试能力，辅导您考试成功。我们免费提供二级建造师（建设工程施工管理）考试报名时间、网上报名、报名地点、报考条件、考试时间，二级建造师（建设工程施工管理）考试相关知识、网上考试试题，二级建造师（建设工程施工管理）考试网上辅导资料、二级建造师（建设工程施工管理）考试系统、二级建造师（建设工程施工管理）考试成绩查询、合格分数线、复习题、考试题、考前辅导、复习指导。
图书信息1
书全名：  建设工程施工管理[1]
作　者： 全国二级建造师执业资格考试用书编写委员会
出版社： 中国建筑工业出版社　
出版时间： 2012-3-1
印刷时间： 2012-3-1
字　数： 406000
版　次： 第3版
页　数： 248
开　本： 16开
包　装： 平装
定　价：48.00元
内容简介
本书是根据全国二级建造师执业资格考试大纲（2009年版）编写，内容在上版基础上有不少改动，完全针对大纲的各条目，适合大家备考二级建造师执业资格考试的建设工程施工管理专业科目。本书为便于大家复习，还在书后附问答光盘，本版光盘较上版也做了不少改动。另外，为增加本书的及时服务功能，本书还提供网络增值服务，凡购买正版图书的读者就能享受相关增值服务。
《建设工程施工管理》为全国二级建造师[2]执业资格考试的考生和相关专业的工程管理人员学习，也可供高等院校相关专业师生教学参考。本科目考试总分为120分，60道单选题和20道多选题，及格分数为65分（各地及格分数有波动），详细及格分数线以当地人事考试网为准。
图书目录
2Z101000　施工管理
2Z101010　施工方的项目管理
2Z101020　施工管理的组织
2Z101030　施工组织设计的内容和编制方法
2Z101040　建设工程项目目标的动态控制
2Z101050　施工方项目经理的任务和责任
2Z101060　施工风险管理
2Z101070　建设工程监理
2Z102000　施工成本控制
2Z102010　建筑安装工程费用项目的组成与计算
2Z102020　建设工程定额
2Z102030　施工成本管理与施工成本计划
2Z102040　施工成本控制与施工成本分析
2Z102050　建筑安装工程费用的结算
2Z103000　施工进度控制
2Z103010　建设工程项目进度控制的目标和任务
2Z103020　施工方进度计划的类型及其作用
2Z103030　施工进度计划的编制方法
2Z103040　施工方进度控制的任务和措施
2Z104000　施工质量控制
2Z104010　施工质量管理和质量控制的基础知识
2Z104020　施工质量管理体系的建立和运行
2Z104030　施工质量控制的内容和方法
2Z104040　施工质量事故处理
2Z104050　施工质量的政府监督
2Z105000　建设工程职业健康安全与环境管理
2Z105010　施工安全管理
2Z105020　建设工程职业健康安全与环境管理
2Z106000　施工合同管理
2Z106010　施工承发包的模式
2Z106020　施工承包与物资采购合同的内容
2Z106030　施工单价合同、总价合同与成本加酬金合同
2Z106040　施工合同执行过程的管理
2Z106050　施工合同的索赔
2Z107000　施工信息管理
2Z107010　施工方信息管理
2Z107020　施工文件档案管理
图书信息2
书名:建设工程施工管理/全国二级建造师执业资格考试轻松过关考点题库系列 
ISBN:750258582 
作者:执业资格考试命题分析小组 
出版社:化学工业出版社 
定价:28 
页数:205 
出版日期:2006-5-1 
版次:
开本:16开 
包装:平装 
简介:本书是全国二级建造师执业资格考试轻松过关考点题库系列之一，由执业资格考试命题分析小组编写。本套丛书的编写人员由十几位具有多年教学、辅导、命题和阅卷经验的专家、学者和教授组成。书中的每一道题目都是编者经过深刻分析、把握命题规律后编写的。旨在浓缩考点精华。直击命题精髓，为考生全面、准确预测考题，快速提高考生的应试能力。
本书是《全国二级建造师执业资格考试轻松过关考点题库系列》丛书之一。全书主要内容包括：施工管理概论、施工成本控制、施工进度控制、施工质量控制、建设工程职业健康安全与环境管理、施工合同管理、建设工程项目信息管理。本书内容丰富、全面。编者本着认真负责的态度对考试涉及内容进行了精心分析，将其整理成为一百多个考点，这样便于考生准确把握复习重点，提高学习效率。书中还给出了5套模拟试题，极具实战价值，可以作为考生考前自我摸底使用。
本书适合准备参加全国二级建造师执业资格考试的人士使用。
目录:
第一章施工管理概论 
考点1项目目标控制的动态控制原理 
考点2动态控制原理的应用 
考点3施工企业项目经理的工作性质 
考点4施工企业项目经理的任务 
考点5施工企业项目经理的责任 
考点6施工资源管理的概念 
考点7施工资源管理的任务 
考点8建设工程项目管理的类型 
考点9施工方项目管理的目标和任务 
考点10组织论的基本内容 
考点11项目管理的组织结构图 
考点12项目管理的任务分工表 
考点13项目管理职能分工表 
考点14建设工程监理的概念 
考点15建设工程监理的工作性质 
考点16建设工程监理的工作任务 
考点17建设工程监理的工作方法 
考点18风险和风险量的基本概念 
考点19建设工程项目的风险类型 
考点20风险管理的工作流程 
第二章施工成本控制 
考点1建筑安装工程费用项目组成 
考点2直接费 
考点3间接费、利润和税金 
考点4建筑安装工程费用计算程序 
考点5施工成本管理的任务与措施 
考点6施工成本计划的编制依据 
考点7施工成本计划的编制方法 
考点8施工成本控制的依据和步骤 
考点9施工成本控制的方法 
考点10施工成本分析的依据和方法 
考点11工程变更价款的确定方法 
考点12索赔费用的组成 
考点13建筑安装工程费用的结算方法 
考点14工程量清单的作用 
考点15工程量清单编制 
考点16工程量清单计价 
考点17建设工程定额的分类 
考点18人工定额 
考点19材料消耗定额 
考点20机械台班定额 
第三章施工进度控制 
考点1横道图进度计划的编制方法 
考点2工程网络计划的类型和应用 
考点3关键工作和关键线路的概念 
考点4时差的概念 
考点5施工方进度控制的组织措施 
考点6施工方进度控制的管理措施 
考点7施工方进度控制的经济措施 
考点8施工方进度控制的技术措施 
考点9建设工程项目进度控制的含义和目的 
考点10建设工程项目进度控制的任务 
考点11控制性施工进度计划的作用 
考点12实施性施工进度计划的作用 
考点13建设工程项目总进度目标的意义 
考点14建设工程项目进度计划系统的概念 
第四章施工质量控制 
考点1施工质量保证体系的建立 
考点2施工质量保证体系的运行 
考点3施工质量计划预控 
考点4施工准备状态预控 
考点5施工生产要素预控 
考点6施工质量检验的主要方法 
考点7施工质量检测试验 
考点8隐蔽工程施工验收 
考点9施工技术复核 
考点10施工计量管理 
考点11施工例会和质量控制活动 
考点12施工质量不合格的处理 
考点13施工质量验收的依据 
考点14施工过程的质量验收 
第五章建设工程职业健康安全与环境管理 
考点1建设工程职业健康安全与环境管理的目的和任务 
考点2建设工程职业健康安全与环境管理的特点 
考点3职业健康安全管理体系与环境管理体系的基本框架 
考点4施工安全控制的特点 
考点5施工安全控制的程序和基本需求 
考点6施工安全技术措施计划及实施 
考点7施工安全检查 
考点8建设工程职业健康安全事故的分类 
考点9建设工程职业健康安全事故的处理 
考点10文明施工的要求 
考点11施工现场环境保护的措施 
第六章施工合同管理 
考点1施工承包合同的主要内容 
考点2专业工程分包合同的主要内容 
考点3劳务分包合同的主要内容 
考点4施工合同跟踪与控制 
考点5施工合同变更管理 
考点6施工合同信息管理 
考点7索赔的概念、分类 
考点8施工合同索赔的依据和证据 
考点9索赔程序 
考点10平行发包 
考点11施工总承包 
考点12施工总承包管理 
考点13总价合同 
考点14单价合同 
考点15成本加酬金合同
考点16工程监理合同的主要内容 
考点17物资采购合同的主要内容 
第七章建设工程项目信息管理 
考点1建设工程项目信息管理的含义和目的 
考点2建设工程项目信息管理的任务 
考点3建设工程项目信息的分类 
考点4建设工程项目信息编码的方法 
考点5工程管理信息化的内涵 
考点6工程管理信息化的意义 
第八章模拟试题 
全国二级建造师执业资格考试模拟试题（一） 
全国二级建造师执业资格考试模拟试题（二） 
全国二级建造师执业资格考试模拟试题（三） 
全国二级建造师执业资格考试模拟试题（四） 
全国二级建造师执业资格考试模拟试题（五）
施工管理2010版
基本信息
·出版社：中国建材工业出版社  ·页码：289 页
·出版日期：2010年02月
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：2010全国二级建造师执业资格考试考前冲刺与高分突破
内容简介
《建设工程施工管理》[1]共分三大部分，第一部分为考点精讲，共分为七章，主要内容包括：施工管理；施工成本控制；施工进度控制；施工质量控制；建设工程职业健康安全与环境管理；施工合同管理；施工信息管理。第二部分为模拟题库，该部分的章节设置与第一部分相同。第三部分为真题解析，主要是对每年考题进行详细分析。
《建设工程施工管理》浓缩了考试复习重点，试题丰富，解答详细，可作为考生参加全国二级建造师执业资格考试[3]的辅导教材。 
施工现场临时用电注意事项：
我们先以配电箱来给大家进行一些简要的介绍。当配电箱起出30A的电流时，在进线的过程中，必须要采用3相四线的供电措施。对于开头箱来说，我们在安装支架的过程中要大于30厘米。当使用总电箱的安装时，必须要在总电箱里安装电压表、总电流表、电镀表等相关的仪器仪表。如果是总配电箱，在进行分配的过程中，应该设立总隔离开关，还要安装总漏电、分路短路器，主要是为了能够承载短路或是过载问题，还要注意漏电等方面的问题。在开关箱的安装过程中，必须要注意在进行安装的过程中要远离开关和短路器，如果安装的漏电保护器，当短路器具短点时，可以不开设隔离开关。配电箱或是开关箱必须要加配锁，其钥匙要由专人进行保管。在开关箱的安装时，配电箱必须要注明名称和用途，分路标记等等物品，要及时进行系统的接线处理，当配电箱和开关箱的外形选择时，最好要选择能够起到防雨功能的配电箱。对于配电箱、开关箱在进行线路安装时，电源线的进线方式要由下采取进出处理与安装。 
当工程在进行建设时，不能在高低压线路的下方进行安装任何的作业棚和建造生活各种设备与设施，更不能够堆放大量的构件，或是架具，也不能够堆放各种杂物。[4]