标题：沙沱水电站
基本信息
  沙沱水电站(图1)电站名称：沙沱水电站
投资总额：467475万元RMB
项目性质：新建
进展阶段：已立项正在做可研
审批机关：国家计委
主管单位：贵州乌江水电开发有限责任公司
建设周期：2004年至2009年
企业性质：国有
关键设备：国内采购，主要有水力发电机组。
工程简介
    沙沱水电站(图2)沙沱水电站位于贵州省东北部沿河县境内，系乌江干流规划开发的第七个梯级，上游120.8公里为思林水电站，下游7公里为沿河县城。沙沱水电站以发电为主，兼顾航运、防洪及灌溉等任务。沙沱坝址控制流域面积54508平方公里，多年平均流量951立方米/秒。电站正常蓄水位365米，汛期限制水位351米（6—8月），死水位350米。沙沱水库总库容9.21亿立方米，调节库容4。13亿立方米，电站装机容量100万千瓦，与构皮滩水电站联合运行保证出力35.66万千瓦，多年平均发电量38.77亿千瓦时，机组年利用小时3877。枢纽工程拟建垂直升船机，设计可通航500吨机动驳，2020年过坝货运量按193.2万吨(其中下水173.6万吨)规划.电站枢纽为二等工程,主要水工建筑物为二级建筑物。
沙沱水电站位于沿河自治县境内，系乌江干流规划开发的第七个梯级电站，是“西电东送”第二批开工的“四水”工程之一，被誉为贵州乌江水电梯级开发的“圆梦工程”。
沙沱水电站是乌江流域梯级开发、贵州省境内最后一座大型水电站，2006年6月28日举行动土启动仪式，2007年3月31日达到单机调试条件，截至4月2日，完成土石方开挖17万立方米、混凝土浇筑7000余立方米、金属结构制作安装850吨，机械、电气设备安装189台（套），整个系统从土建施工到金属结构制作安装、机械、电气设备安装，仅用170多天时间，并且比原计划工期提前6天全面完成，具备投产条件 。
  沙沱水电站(图3)电站正常蓄水位360米，汛期限制水位351米（6—8月），死水位350米。沙沱水库总库容6.31亿立方米，调节库容4.13亿立方米，电站装机容量100万千瓦，与构皮滩水电站联合运行保证出力35.66万千瓦，多年平均发电量38.77亿千瓦时，机组年利用小时3877。枢纽工程拟建垂直升船机，设计可通航500吨机动驳，2020年过坝货运量按193.2万吨（其中下水173.6万吨）规划。电站枢纽为二等工程，主要水工建筑物为二级建筑物。
电站装机容量112万千瓦，年平均发电量45.5亿千瓦时，通航建筑物为垂直升船机，过船吨位500吨。工程动态总投资74亿元，总工期5年半，首台机组计划于2010年投产发电。
2007年5月13日，贵州乌江水电开发有限责任公司已与施工单位签订了合同34个，合同金额4亿余元，其中，已经完成投资1.1亿元。投运的人工砂石系统是我省产能最大的砂石系统，每小时可生产1500吨混凝土骨料，作为电站的“粮仓”，它将提供640万吨混凝土骨料。
工程规划  2008年11月，《贵州乌江沙沱水电站可行性研究报告》经过了水电水利规划设计总院会同贵州省发展和改革委员会组织的审查。根据国家水电工程建设安全管理有关规定，工程安全监测系统须进行专项设计、专项审查、专项检查验收。贵阳院于2008年12月编制完成了《贵州乌江沙沱水电站工程安全监测设计专题报告》。
水电水利规划设计总院听取了贵阳院关于工程安全监测设计成果的汇报，并进行了认真的讨论和审议，审查认为该报告达到了可行性研究阶段工程安全监测设计工作内容和深度的要求，同意该报告。
工程设计  沙沱水电站(图4)沙沱水电站的大坝上游临时断面已填筑上升122米（设计最大坝高156米）到848米高程，预计8月10日可填筑到850米高程，具备抵挡500年一遇洪水的条件；累计完成填筑方量约800万立方米，约占坝体填筑总量的70%。I期混凝土面板到796米高程。
纵向混凝土围堰工程全长586米，分为1、2、3区，围堰顶宽5米，两侧坡比为：1：0.35。上游端顶高程为：316.5米，下游端顶高程为：313.85米，其中1区桩号为：K0-186.00-K0-30.00；2区桩号为：K0-30.00-K0+177.125；3区桩号为K0+177.125-K0+400.00；2区为坝身结合段。纵向混凝土围堰工程包括左岸一期开挖和边坡支护施工，纵向混凝土围堰基础清理、插筋加固和水下、水上混凝土浇筑施工，纵向混凝土围堰的子堰工程，纵向混凝土围堰与坝体结合部位基础开挖工程、纵向混凝土围堰295.00m高程以下常态混凝土浇筑施工、止水的埋设，防渗灌浆施工，295.00m高程施工缝处理及295.00m-316.50m高程碾压混凝土或块石钢筋笼施工，止水的埋设等工程。
水电站厂房隧洞系统工程4号洞进水塔浇到设计高程，3号—1号洞进水塔可于9月初浇到设计高程，正在进行埋件安装，1号—4号引水洞进口交通桥已现浇完成。冲砂放空洞临时度汛闸门已安装完成，具备挡水条件。1号、2号泄洪排砂洞：进水塔已浇到853米，基本满足下闸封堵的要求。
排坝基故障
  沙坨电站大坝10#坝段在开挖过程中出现多个岩溶管道，涌水量很大，经原施工单位处理后，未能将漏水成功封堵，采用在坝体内埋设集水钢盒加排水钢管的方式将涌水引至基坑。涌水除大部分从引水钢管排出外，另有一部分经混凝土与基岩接触面涌出。紧靠纵向围堰的10#坝段必须在2008年主汛期到来前浇筑到指定高程，10#坝段内外水位高差达18米，渗漏途径短且集中，涌水量达10000m3/h，业主委托水电八局基础分局对涌水进行封堵灌浆。
在堵漏的各项工作中技术方案的确定无疑是重中之重。水头高、渗径短、工作面狭窄、溶蚀裂隙错综复杂、灌注浆液大量流失，造成堵漏目的难以实现，这是克服工程难题的关键所在。接到工程信息后，公司经营人员全力配合，及时做好咨询服务，为最终施工方案的确定提供了有力的支撑。经业主、设计、监理、施工单位现场多次勘察、验证，在对多个方案的综合比较、施工参数反复调整后最终确定以查找涌水通道和封堵涌水相结合、封堵涌水采用模袋灌浆和HK-9105油溶性聚氨酯化学灌浆相结合的施工技术方案。
2008年7月初在采用以上方案对10#坝段既有涌水进行了封堵后，12#坝段基坑又出现了新的涌水点，施工局迅速调整施工工艺及方案，采用对10#坝段上游廊道和靠近11#坝段基础面浇筑的2m宽混凝土条带，进行群孔灌注砂浆和HK-9105油溶性聚氨酯材料，起到了较好的堵漏效果。12#坝段基坑内大涌水封闭后，未出现新的涌水点，8月初，下游侧排水钢管被浆液自行封闭。8月中旬，11#坝段条带与消力池附近又出现了大的涌水点。由于11#坝段与消力池之间条带段主要为浮渣层，项目部通过在10#坝段边墙体以及下游廊道钻斜孔，仍然采用同样的方法进行堵漏补强施工，2008年8月29日下午，11#坝段条带与消力池附近大涌水点封堵结束。经过半个多月的观察，10#、11#、12#坝段均未再次出现涌水点，宣告此次坝基堵漏灌浆施工任务圆满结束。
投产运行
  国家重点工程乌江沙沱水电站供水系统2007年5月18日正式投产运行。沙沱水电站是乌江干流梯级的第九级，也是乌江干流在贵州省境内的最后一个梯级水电站。电站装机4台，总装机容量1120MW。水系统采用乌江河水为水源，主要负责左岸施工区和大坝施工区施工用水的生产和供给。经处理后的水采用钢管输送至高位水池，通过自流方式满足各用水用户要求。工程总造价共909万元，每天可供给50000方用水量，能满足30000人的生活安全用水。
2008年乌江沙沱水电站围堰的闭气灌浆工程顺利完成，该工程是武警水电第四支队基础处理项目部面对施工期间因复杂的地质构造给施工带来难度时，分析研究并大胆实施取得成功的新工艺，为电站汛前基坑开挖争取了宝贵的时间。“西电东送”国家重点工程乌江沙沱水电站，大坝为碾压混凝土重力坝，电站装机容量112万KW。由于沙沱水电站大坝坝址下有断层，围堰合拢后，围堰外的河水通过断层涌入基坑，基坑里的水无法抽干。面临即将来临的洪水季节，不及时抽水开挖就导致工期推迟一年。为了能堵住断层暗河向大坝基坑涌水，武警水电第四支队基础处理项目部经过多方分析研究，大胆采用化学灌浆和自下而上防渗透灌浆新工艺。在武警水电官兵近两个月的日夜奋战下，终于在汛期前顺利完成了围堰的闭气灌浆。大坝基坑已开始大规模开挖。
2007年5月23日，水电站上游索道桥建成通车。汽车荷载总重65吨，上游索道桥全长252米。承担施工任务的水电九局机电安装公司，凭借在国内承建了几十座大型钢索道桥丰富的施工经验和精湛的技术，从开始拉第一根主索到铺完所有的桥面板，并满足通车要求，20多名职工仅用21天时间全面完成。
安全渡汛
2008年3月，为保证截流后库区能安全渡汛，保障库区移民的生命和财产安全。受国家电力公司贵阳勘测设计研究院的委托，黄河水文勘察测绘局承担了沙沱水电站库区2008年汛期二十年一遇回水淹没界桩的测量及埋设工作。根据《水利水电工程测量规范》SL197-97和设计书的要求，黄河水文勘察测绘局技术人员在国家电力公司贵阳勘测设计研究院的协调帮助和沿河、德江县移民局及当地乡（镇）、村组干部的积极配合下，顺利完成了库区淹没界桩的测设工作，为沙沱水电站08年安全渡汛提供了有利数据和保障。
沙沱水电站是国家“西电东送”工程的重要电源点，2007年底成功进行了大江截流。2008年以来，武警水电四支队基础处理项目部官兵们夜以继日地对上下游截流围堰进行堵水灌浆闭气施工，确保底能正式转入大坝主体工程施工。然而，持续的雨雪冰冻使得工区水、电和物资供应全部中断，围堰闭气施工也被迫停止。
电站建设的环节丝丝相扣，工期绝不允许随意拖延，否则，汛期到来，可能造成难以估量的损失。面对生产、生活上的困难，项目部党委“一班人”身先士卒、沉着应战，打响了“大干二月战雪灾，闭气固堤抢工期”的攻坚战。
通过分析施工形势，项目部提出了停电不停工、备战抢工期的应对思路。在交通不畅的情况下，项目部主任聂国旺带领官兵冒雪步行20多公里购买了手套、储水罐等生产生活必需品。在临时电源未供电前，项目部积极组织官兵维修机械设备、准备施工材料。工区临时电源恢复供电后，项目部立即组织官兵恢复生产，实行昼夜两班倒施工，全体人员吃住在施工一线。
2008年自2月上旬恢复生产以来，项目部共完成了2100吨水泥、粗沙1300立方米的堵水灌浆闭气任务，抢回因雨雪耽误的工期17天。2008年2月19日下午，项目部传出喜讯，上下游围堰的主要漏水点已闭气完毕，按期完成了灌浆施工任务。
沙沱水电站今年左岸已实现二期大江截流，截流后，如果遭遇二十年一遇洪水将淇滩集镇老街及彭华下下两村全部淹没。因此，为了广大移民群众生命财产安全，确保在汛期来临之前，将淹没线下的移民群众在2010年5月底全部搬出淹没区外。为了加大度汛搬迁工作力度，成立了以县委副书记冉敏为指挥长的度汛搬迁工作领导小组，并实行干部包保责任制，将对320户度汛移民实行搬迁。县直机关主要负责人和淇滩镇干部职工共同包保，确保5月底前全面完成度汛搬迁任务，并由县纪委和县委、政府督查室对责任单位和包保干部的工作开展进行跟踪督查，并将督查情况向全县通报，对办事较差、工作滞后且严重影响度汛搬迁工作的单位和个人将严格追究相关责任人的责任。
做好移民度汛搬迁工作，关系到人民群众生命财产安全，沙沱电站2011年能否如期实现第一台机组投产发电和事关全县移民工作大局。一要加强领导，密切配合。各级各部门要切实加强对度汛搬迁工作的领导，落实责任，明确工作任务。二要加大宣传氛围。继续广泛深入开展移民政策和相关法律法规宣传，积极引导移民群众理解、支持和配合度汛工作。三要强化责任，严肃纪律。深入到移民家中开展思想发动，沟通思想、理顺情绪，尽力帮助移民在搬迁过程中遇到的困难。四要依法行政，维护稳定。要深入开展矛盾纠纷排查工作，做到早发现、早预防、早处理，确保消灭在萌芽状态。五要加强督促检查。切实加大对度汛搬迁工作的督促检查力度，对思想认识不到位、工作不力的要作出严肃处理。
实现截流
  左岸成功合龙2009年4月17日，贵州省沿河土家族自治县沙沱水电站工地，机器轰鸣，彩旗飘扬，好一番热闹的截流景象。18时39分，随着最后一车渣土倒入沙沱水电站龙口中，国家重点工程、乌江流域“圆梦工程”沙沱水电站成功实现二期截流。
  右岸基坑过流在该次截流前夕，沙沱电站水情预报中心精心组织，对截流期的水情预报工作做了充分的准备。4月11日以水情室郭丽娟和熊金和同志组成汛前检查小组来沙沱水情预报中心，检查沙沱水情预报中心的截流前准备工作及汛前准备工作。4月16日开始，预报中心加强了值班制度，及时同上游电站及上游乌江各预报中心联系以便了解未来水雨情变化，以满足业主的要求作为首要任务，保证了整个截流期间工程的正常进行。[1]
环境治理
沙沱水电站水库蓄水后改变了库区的水文情势、影响水库水质，部分淹没思南县城生活饮用水取水口；且思南县城与取水口距离较近，生活污水未经处理而直接排入乌江。为此，通过对思南县城、生活饮用水取水口和沙沱水电站水库三者关系的分析，结合水电工程和环境特点，从水质和水文两方面进行评价，并针对不利影响和可能存在的风险。2008年7月提出了相应的措施。
领导重视
2008年4月16日，贵州省省长林树森在贵州乌江开发有限责任公司董事长张志孝的陪同下，来到正在施工的“西电东送”项目、乌江圆梦工程沙沱水电站建设工地视察，他代表省委、省政府向沙沱水电站各参建单位、业主单位和广大职工致以亲切的慰问。
林省长一到工地便驱车登上观礼台，俯瞰整个工地全景，听取了沙沱电站建设公司经理吴元东、党委书记江海珠及有关设计、施工技术人员、沿河土家族自治县县长张翊浩对工程建设情况及移民安置情况的汇报。在看见沙沱水电站前期工程建设进展迅速、各参建单位人员干劲高昂时，林省长寄以沙沱电站很高的希望。他说，沙沱电站要用先进科技提高工程水平，不断总结经验，深化胡锦涛总书记提出的乌江公司前景规划，为贵州经济社会发展、为贵州人民作出更多的贡献。
在施工布置图前听了吴元东经理的介绍后，林省长还特别询问了工程技术指标，他指出，沙沱水电站建设是乌江梯级开发的最后一级电站，面对这个圆梦工程，全体参建人员要抓住机遇，协同作战、齐心协力，力争沙沱水电站尽快建成投运。林省长说，现在国家非常重视电力事业的发展，从五十年一遇的凝冻灾害以来，省委、省政府对电力建设又提出了新的要求，水电建设从项目筹建开始，整个施工流程要有新的理念、新的要求，新的发展速度，沙沱水电站要高速、高质的建成。
林省长强调，地方政府要认真做好移民搬迁工作，在业主配合政府的前提下，要妥善处理好农民的安置问题，给农民创造一个脱贫治富奔小康的发展基础，在沙沱水电站移民搬迁工作中开创一个新局面。