标题：武引工程
武引总介
  武引风采[1]工程主要由武都水库、取水枢纽、总干渠及其配套的各级渠系、渠系电站、提灌站和囤蓄水库组成。全灌区规划六级渠道119条，总长2109公里。工程从江油市武都镇涪江上游取水，控灌绵阳、遂宁、南充、广元四市八县(市、区)的农田228万亩。工程建设原计划分三期进行，根据中央西部大开发战略决策，现计划分两期安排：一期工程建设涪梓灌区，灌面127万亩，总投资18.06亿元(其中使用世界银行贷款6767万美元)，1988年复工，2000年底基本建成；二期工程建设武都水库(含坝后式电站)、水库直灌区、西梓灌区三部分，灌面101万亩，发电装机150兆瓦。预计总投资39亿元，初步计划2001年动工，2008年建成。武引工程曾于1958年和1978年两次动工兴建，又两次下马；1988年，经国家经委和水利部批准，武引一期工程正式复工，现已历时43个春秋。
一期工程
一期工程主要建设项目  武引风采[2]取水枢纽、总干渠长37.49公里，设计流量110~60立方米/秒；石龙嘴电站一座装机2×8800千瓦；涪梓干渠长63.94公里；分干渠2条长113.96公里；支渠2条长46.22公里；分支渠8条长221.72公里；斗渠54条长655.91公里。共有隧洞、暗渠564座109公里，渡槽98座20公里，倒虹管44处14公里，集中电力提灌站11座、总装机6168千瓦。沉抗水库坝高55米，总库容9820万立米。第一期工程建设过程武都引水工程前期工作准备充分，早在50年代就曾多次进行过规划、勘测和设计工作。
1958年第一次动工兴建武都水库，但开工后不久即停建。
1958年5月由长江流域规划办公室完成了《嘉陵江武都水利枢纽初设要点报告》。
1967年6月绵阳专区计委、水电局[1967]计基联字119号文上报《武都引水工程设计任务书》，1975年11月8日四川省革命委员会以川革发[1975]113号文批准了建设方案。
1978年6月2日水电部[1978]水电水规字第49号文批准初步设计，工程又再度开工建设1980年10月四川省政府决定缓建。
1982年起，四川省水利厅利用缓建之机又组织力量进行了补充灌区规划和复核设计。  武引工程logo1984年12月由四川省水利勘测设计院完成了《武都引水工程补充规划报告》及复核设计，1987年5月27日水电部[1987]水电规字41号，1987年6月18日国家计委以计农[1987]989号文正式批复武都引水一期工程复工建设，总投资4.85亿元，其中中央补助2.4亿元。
1988年9月21日正式开工。
1991年1月，建成渠首取水枢纽，总干渠Ⅰ段8.75公里，引水流量110立方米/秒，石龙咀电厂装机2×8800千瓦，年发电量1.17亿千瓦小时；实现灌面1.2万亩，向长城特殊钢公司四分厂年输水7000万立方米 1994年5月,建成总干渠Ⅱ段12公里,引水流量60立方米/秒，江绵、三星支渠36.7公里通水，增加灌面5.50万亩，向川西北矿区年供水500万立方米。1996年5月,建成总干渠Ⅱ-2段8.95公里,引水流量60立方米/秒，江绵、三星灌区、治新、火战等16条分支、斗渠216.87公里，金子山、高泉山等7处提灌站4352千瓦，增加灌面12.51万亩。
1997年10月,建成总干渠Ⅲ段7.79公里,引水流量60立方米/秒，红岩分干渠通水5公里，建成东方红、鲤鱼石提灌站装机943千瓦，斗渠2条13.80公里，增加灌面8.51万亩，游仙区自来水厂年供水900万立方米。
1998年5月,建成涪梓干渠上段26.80公里,引水流量27.3立方米/秒，红岩分干渠增加通水35公里,基本建成清洁支渠22.63公里,土地垭提灌站装机440千瓦,斗渠1条16公里，增加灌面15万亩。
1999年5月，建成涪梓干渠下段37.14公里，引水流量22立方米/秒，沉抗水库蓄水2500万立方米，沉抗水厂年供水70万立方米，红岩分干渠59.21公里全部建成，新增通水渠道25条278.6公里，增加灌面27.43万亩。一期已成工程情况  武引风采[3]至2000年底止已完成取水枢纽、总干渠长37.49公里、石龙咀电厂装机2×8800千瓦、涪梓干渠长63.75公里，大型项目全部建成；工程管理设施基本完工；建成监测、防汛、调度、通讯系统一期工程；建成沉抗水库，风化料心墙硬质砂岩石渣坝高55米，总库容9820万立方米，己蓄水6600万立方米,沉抗水库工程完成土方44.90万立方米，石方344.30万立方米，砼4.13万立方米，完成投资19667万元(其中省300万元，一期工程计划调整5493万元，市、区财政4130万元)；建成电力提灌站11处总装机6168千瓦；全部建成进并通水渠道63条941.59公里，基本建成3条、96.41公里，其中己通水66.75公里。至2000年底己累计完成土方1589.2万立方米，石方2854.72万立方米，其中安砌石方211.93万立方米，砼96.08万立方米，完成工日4057.54万个。项目目的1提高枯期灌区供水保证率。  武引二期工程武都水库工程大坝奠基仪式[4]2 提高绵阳市防洪能力。
3枯期向涪江干流提供综合用水。
4向四川网提供15万kw电力和提高干流梯级电站枯期出力。
5向灌区人畜引水提供充足的水源。
6旅游。项目概述水源工程：武都水库坝址位于四川省江油市武都镇北面约3km的涪江干流摸银洞河段。
灌区工程：共两部分组成，武都水库直灌区（灌溉14.95万亩）；西梓灌区（灌溉86.58万亩）。其中西梓灌区干渠接武引总干渠末端（玉皇观），涉及绵阳、广元、遂宁、南充四个市的梓潼、盐亭、剑阁、射洪及南部等县。在西梓灌区中部还需建设9700万立方米的串瓜囤蓄水库—金峰水库（灌溉46.85万亩）。 
  武都水库灾后复工[5]1武都水库
选定推荐摸银洞坝址、121.3m高的碾压砼重力坝挡水，坝顶高程662.3m，坝顶长度636.6m，其余指标如下：坝址位于涪江干流上游末端，控制坝址以上流域面积：5807平方公里、多年平均流量45.1亿立方米、多年平均悬移质年输沙量575万t、多年平均推移质年输沙量12.7万t，能有效地调节涪江上游水量和控制洪水及泥沙。
本工程正常蓄水位658.0m、相应库容为5.04亿立方米；校核洪水位（P=0.05%）660.34m、总库容5.89亿立方米，其中：调洪库容2.05亿立方米、调节库容3.55亿立方米 、死库容1.94亿立方米；电站工程装机3×5万kw。
工程属大（1）型水利枢纽工程，主要建筑为1级建筑物；P=0.2%设计洪水流量11300立方米/秒、P=0.05%校核洪水流量13700立方米/秒。设有坝孔口（表孔、中孔、底孔各1个）和右岸泄洪洞（圆形、12m洞径）联合泄洪。
2西梓干渠
控制灌溉面积86.58万亩；分四个设计流量段，分别是26、23、17.5、14.6立方米/秒 ;干渠主要建筑为三级建筑物、次要建筑为四级建筑物；干渠总长度116649.48m、隧洞38座长24046.79m、渡槽10座长3649.33m、倒虹管3座长2969.21m、明渠总长85984.25m。根据需要全干渠共布置有节制闸10座、全泄泄水闸7座、机耕桥、人行桥、山溪涵洞和山溪渡槽等若共计317座小型建筑物。本工程永久占用耕地5072亩、房屋8.3万平方米、迁移人口951人。
3金峰水库
选定推荐下坝址、88.5m高的心墙土石坝，坝顶高程477.0m，坝顶长度454m；坝址以上流域面积：8.38平方公里、多年平均流量不大，多年平均悬沙量1.03万t。因属囤蓄水库，故绝大部分来水由西梓干渠供给。本工程控制灌溉面积46.85万亩；正常蓄水位475.0m、相应库容为0.97亿立方米；主要建筑为3级建筑物，考虑坝高达88.5m，属高坝，故提高为2级建筑物设计；P=2%设计洪水流量84.3立方米/秒、P=0.05%校核洪水流量157立方米/秒。本工程淹没土地1782.2亩、房屋12.27万平方米、迁移人口1805人。
4灌区中小型骨干渠道
武都水库直灌区（左岸）控制灌溉面积12.45万亩；设表面移动式取水泵站取水、取水设计流量3.5立方米/秒，装机4台。余有一支渠、两分支渠、六斗渠。武都水库直灌区（右岸）控制灌溉面积2.5万亩；取水设计流量0.6立方米/秒;设有二斗渠。西梓灌区控制灌溉面积86.58万亩；设有一分干渠、八条分支渠、27条斗渠，其中有三条大于1.0立方米/秒的斗渠作为灌区骨干渠道。项目投资根据国家计委计办外资(2000)1021号文通知，武引二期工程列入了2001年至2003年利用日元贷款备选项目，计划利用日元贷款2亿美元。据此编制出内外资合并使用的投资总额为41.03亿元人民币，其中武都水库为17.66亿元、西梓干渠为13.31亿元、金峰水库为4.09亿元，灌区中小型骨干渠道工程5.97亿元。
工程效益
防洪抗旱  武都引水工程取水枢纽[6]1991年武引一期工程总干渠一段正式通水，石龙咀电厂并网发电，随着工程建设的不断延伸，实现了“建成一段，受益一片”的目标。在近几年洪旱交替发生，特别是在1998年的洪灾和去年今年罕见的春夏旱灾中，为灌区抗旱夺丰收作出了重大贡献。
目前，武引一期工程已实现灌面110万亩，累计供水23.2亿立方米，其中农业供水20亿立方米；工业、生活供水3.2亿立方米。按国务院颁布的《水利产业政策》而兴办的水利综合经营项目运转良好。工程效益经四川省世界银行贷款农业综合开发项目办公室调查和世界银行后评估团评估:已受益区干旱缺水状况得到根本改变，灌区群众称赞“共产党送来了救命水”。灌区社会稳定，经济发展迅速，人民安居乐业。1991年至1999年武引项目已累计增加各类农产品537万吨，新增产值25.4亿元。中国国际工程咨询公司后评价局专家组采用国际公认标准和评价方法，深入武引灌区、相邻非灌区和农户进行各种有无对比和调查研究后，提交的《四川武都引水一期工程项目后评价报告》认为：武引工程每供1立方米水的农业增加值为1.50元；GDP增加值为2.70元,农民纯收入增加0.70元；每度电的社会增加值为2.00元；工程的年总效益达4.42亿元。
工程全部建成后，将彻底解决四川涪江以东、嘉陵江以西区域3.2万平方公里土地、1000余万人口和660万亩耕地的水源和干旱问题，同时将涪江中上游绵阳、江油、射洪、遂宁等城市的防洪能力由原来的50年一遇提高到100年一遇，并在成都至九寨沟的旅游环线上形成一处国家级风景区。武都水库的建成，对解决旱区的水源问题，保障人民群众安居乐业，促进地方经济可持续发展具有十分重要的作用。经济效益如期实现了上级确定的“九五”期间基本建成武引一期工程的目标，并显示出显著的经济效益。目前，武引已成为工程实现灌面100余万亩，累计工业供水150亿立方米，农业供水20亿立方米；工程的综合开发项目石龙咀电厂总计发电8亿千瓦小时，发电收入投入工程建设达3450万元，上交各种税费2350万元。在连续四年的旱灾，特别是在2001年罕见的春夏伏旱中，为灌区抗旱夺丰收作出了重大贡献，干部群众交相称赞，有口皆碑。[7]