标题：成品保护
成品保护定义
正确的施工顺序是搞好成品保护的前提。颠倒施工顺序，将造成工序的交叉污染防不胜防。组织施工前，应编制详细的施工计划，审核其工序的合理性，按经批准后的施工计划  实施。如未合理安排工序，造成成品污染，应追究有关管理人员的责任。各专业应相互合作，加强沟通，如水电管线预埋工作应及时与土建工种取得联系，搞好预埋，避免事后开凿，对结构及防水等造成不利影响。各专业不可避免存在交叉作业，相互影响时，各方应加强协商，采取相应的成品保护措施，将其对成品的影响减少到最小程度。成品保护，不仅仅是局部的事情，是对整个工程的全面要求。
成品保护分类
一、主体结构工程成品保护（一）模板的成品保护 
1．塔式起重机运料时不得碰撞支设好的柱模及墙模。
2．梁板钢筋绑扎时注意保护梁底模板，防止移位；钢筋绑扎时不得划伤木模多层板覆膜面，以免影响混凝土表面光洁效果。
3．顶板模板支设完毕后，注意其上堆料不得过重以防模板变形甚而压塌模板。
4．水电做管须穿过模板时，模板上打孔必须使用遵纪守法钻或开孔器，不得使用攒子。
5．模板的支撑件其他工种不得随意拆除。模板拆除后要及时清理、修理板面，边缘破损的模板及时裁方，刷好封边漆，以增加模板的周转次数。木模板的龙骨使用竖向木方支撑，避免锯木方，造成木材的浪费。所有预留孔洞，埋件均应在支模前做好预埋，严禁事后剔凿。大模板拆模及时擦油清理，保证板面平整洁净，不得粘连混凝土。
（二）钢筋的成品保护
1．顶板钢筋绑轧完毕后，要避免在上面堆积重物，并且不得随意上人，如果因为施工操作及运送材料必须上人，须采取一定措施，如增设马凳、铺脚手板等。
2．水电专业做管时注意绝不允许切断钢筋，若需要断筋，应及时通报土建技术负责人，做好必要的加固补强，方可断筋，并应注意钢筋混凝土保护层的控制。
3．注意防止钢筋的污染，并做好钢筋的除锈、防锈工作。
4．直螺纹戴好保护套，防止撞伤螺纹。
5．墙柱钢筋绑扎完成后不得上人蹬踏。
6．钢筋的原材加工预制好的成品料做好标识，要用100mm×100mm的木方垫起，做好防潮工作。雨期施工时钢筋堆放地要做好排水措施和必要的苫盖。
（三）混凝土的成品保护
1．由于模板拆除时混凝土强度较低，须特别注意塔式起重机运料及人工运料的过程中不得碰撞混凝土墙、柱，以免影响混凝土的观感。
2．顶板混凝土不具备一定强度（跨度大于8m，混凝土抗压强度达到100%才可拆模；小于8m，混凝土达到75%以上才可拆模。目测硬物无深划痕）时不得上人及堆料。
3．施工过程中必要的剔凿必须待混凝土基本达到设计强度（硬物无深划痕）时方可进行。
4．所有墙、柱、较大孔洞口、楼梯踏步，在拆模后及时用废旧的多层板条做好角部包封，防止撞伤混凝土阳角。
5．后浇带、孔洞口在清理处理好后及时封盖。避免因混凝土养护用水泡导致钢筋锈蚀。
6．混凝土顶板在浇筑后24h内不得堆料上人，防止混凝土板早期强度被破坏，板面出现裂缝。混凝土板上堆料要堆放在有支座点的混凝土梁部位。
7．现场混凝土墙面、柱面不得随意涂画，做好成品的清洁。
（四）水电预埋（留）管线、孔洞的成品保护
技术及工长等有关管理人员，必须了解水电管线埋设情况，并与水电队技术人员配合，加强施工中对水电管线的预留和保护，尽量避免破坏其管线、孔洞。
（五）防水
1．防水层做好施工后水泥砂浆层的保护，防止钢筋、木料撞破防水层。
2．防水预留边角要用塑料布隔离，用水泥砂浆将防水层边角保护抹严，并随时检查，发现有保护层破损的及时修补。
3．防水材料进场后及时存入库房立放，防止防水材料损坏。
（六）测量放线
1．定位标准桩和水准基点周围应做保护及明显标志，应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否符合设计要求。
2．因现场施工需要，必须破坏控制桩时，应提前向技术质量部提出申请。
3．本工程主要轴线由项目部进行测放，在交由施工队组前应进行校核，并办交接手续。二、装修工程成品保护（一）、玻璃幕墙、铝合金成品保护
1.1幕墙、窗框四周嵌防水密封胶时，操作应仔细，不得污染幕墙、窗框。
1.2拆搭脚手架、跳板其材料对铝框要有相应的保护措施，否则不许在门窗框上拖拽，安装管线、设备应防止撞坏幕墙。
1.3不许在幕墙、窗框上撞击，钉钉或刻画，幕墙、窗玻璃安装后应立即贴上“小心玻璃”的标识。
（二）、电讯通讯成品保护
面板、模块、配线架、机柜、控制箱、控制柜、摄像头和报警器的安装必须在内装基本完成后进行。其他安装与相关工序配合进行。
（三）、木门成品保护
3.1木门窗、框及贴脸线和筒子板等进入施工现场，必须将材料放置在通风良好，防雨防潮的地方，并设专人管理。
3.2油漆和胶等一些易燃材料必须放置在远离火种和易燃产品处，并设专用房间加以保管。
3.3产品在油漆和安装后，将产品用塑料布将油漆好的产品全部遮盖起来，以免其他杂质对本产品的污染。
3.4施工中做好对工人的技术交底严禁撞击门框窗及贴脸。
（四）、地面、墙面成品保护
4.1地面抹好后，进行洒水养护的一周内不得进行下一道工序操作。
4.2运输通道处的地面，养护完毕后应铺设专门的保护层保护地面。
4.3做好的地面，不允许有污染物落洒在地面，如：机油、油漆、油污、胶或粘结剂，更不能在水泥地面上拌和砂浆。
4.4其他工种的操作工具如高凳、梯子及小车腿等用胶皮包好，以防磕碰施工好的地面。
4.5在水泥地面上堆放金属或其他重物时，应垫木板以免划伤地面。
4.6做好的地砖五天后方能上人。
4.7新铺的花岗岩地面房间应进行临时封闭，操作人员和检查人员进入房间踩踏时，一定要穿软底鞋，并应轻踏在一块板上。
4.8花岗岩地面完工后，房间应封闭，粘贴完在水泥砂浆或其他粘结剂达到强度后，其他工种插入作业时，应在表面加覆盖保护措施。
4.9墙面剔凿应在抹水泥墙面之前进行，以防剔凿造成墙面空鼓，轻质墙体必须在经过项目经理部同意后，方可用切割机切割、剔改。
4.10瓷砖贴完后应加强保护和养护，墙角和门窗处应加木板防护以防碰撞。
4.11墙面贴好后，严禁在墙上或附近剔凿，防止破坏瓷砖与墙面的粘结。
4.12瓷砖贴好后，应进行养护，严禁用色笔在墙面上乱画或用硬质物品敲击。
4.13其他工种在插入施工时，任何人不得而知污染和损坏瓷砖，特别是瓷砖的阳角，不得有金属物体和其他材料堆积在屋面瓷砖上。
4.14刮白涂料墙面不得受雨淋、水泡，其他工种施工时不得碰撞阳角和墙面。
4.15严禁有一切污染物污染涂料墙面，严禁在刮白的涂料墙面上乱写乱画。
（五)、水电成品保护
5.1管道保温、灯具、面板、风口应防止受污染，阀门不得随意开启。
5.2导线、母线钢管防丢失。
5.3设备应防止受到损坏、受潮。
（六）、消防、人防设备成品保护
6.1消防水系统所有带压管在打压试验完成后，如与其他专业管道打架，非消防专业人员不得擅自改动消防管，应通知有关专业人员协商
解决。
6.2消防联动、报警线缆敷设完成后都应有一定的余量，非消防专业人员不得擅自剪短、抽走，挪作他用。
6.3消防喷淋头上好后，禁止用明火烧，禁止用重物敲击，禁止随意挪动喷头。
6.4消防报警探头、喇叭、手报按钮、声光报警器、报警电话插座、消火栓箱安装完毕后禁止非本专业人员随意拆、搬弄。
6.5消防中控室自移交消防专业施工队之日起禁止其他人员入内，如必须进入时应有审批手续方可进入。
(七)、通风空调专业成品保护
7.1在与其他专业管道打架时，应协商解决，不允许随意拆除或改变风管标高、位置。
7.2不允许将超限风管挤压变形，不允许随意破坏风管。
7.3不允许随便拆除或破坏支架、横担。
(八)、吊顶成品保护
8.1吊顶所需材料，如板材、龙骨等，不可在其上面坐，踩、行走、休息和堆放其他物品。
8.2已安装好的主龙骨架的大厅、走道、卫生间、电梯厅，如其他项目需调整，交叉作业时，应提前通知我方，由专业人员进行配合施工，其他项目施工人员应戴好洁净手套，并注意不能弄弯吊杆、主龙骨架。
8.3在我方吊顶作业安装封面板前，其他项目应将各自该干的活干完，封完面板后，不可再揭开施工，如因为设计更改等原因确需施工，由此造成材料损坏、损耗、返修人员工资由其负责。
(九)、石材成品保护
9.1整个立面的板材安装完毕后，及时清理石材表面污染，避免腐蚀性咬伤。
9.2易于污染或磨损石材的木材或其他胶结材料严禁与石材表面接触。
9.3对于不合格的石材更换工作完成后，要立即清洗干净。
9.4对于易破坏的阳角部位，用胶合板加以临时保护。
9.5墙面石材安装完毕后，及时清理板材表面污染。
9.6对于门窗洞口，施工通道易破损的阳角部位，用胶合板加以临时保护。
9.7石材地面派专人养护，养护期内（不少于一周）严禁在其上面行走、施工。
9.8进入施工现场的小推车，车腿、车把要包裹好，避免碰坏地面石材。
9.9所有的非专业人员不得挪用、搬运石材。
成品保护要点
1.合理安排施工顺序   主要根据工程实际,合理安排不同工序间施工先后顺序,防止后道工序影响或损坏前道工序.例如:先做顶棚装修,后做地面,避免顶棚装修对地面的影响.
2.根据产品特点,可分别对成品和半成品采取护,包,盖,封等具体措施.
⑴包就是进行包裹,将被保护物包裹起来,防止损伤或污染.例如,对镶面大理石可用立板包裹捆扎保护;铝合金门窗可用布包扎保护
⑵护就是提前防护.
⑶盖就是表面覆盖.用表面覆盖的方法防止堵塞或损伤,例如对地漏,排水管落水口等安装就位后加以覆盖,以防止异物落入而被堵塞
⑷封就是局部封闭.以防止人员或其他物体损坏所建设成品.
3.加强成品保护责任制度,加强对成品保护的工作巡查.发现问题及时处理.