标题：合同价
合同价的定义
合同价是指在工程招投标阶段，承发包双方根据合同条款及有关规定，并通过签订工程承包合同所计算和确定的拟建工程造价总额。
合同价的分类
合同价属于市场价格的范畴，不同于工程的实际造价。按照投资规模的不同，可分为建设项目总价承包合同价、建筑安装工程承包合同价、材料设备采购合同价和技术及咨询服务合同价；按计价方法的不同，可分为固定合同价、可调合同价和工程成本加酬金合同价。
工程合同价的确定方式[1]
一、工程合同价的确定方式
(一)通过招标，选定中标人决定合同价
这是工程建设项目发包适应市场机制、普遍采用的一种方式。《中华人民 共和国招标投标法》规定：经过招标、评标、决标后自中标通知书发出之日起30日内，招标人与中标人应该根据招投标文件订立书面合同。其中评价就是合同价。 合同内容包括： 
(1)双方的权利、义务； 
(2)施工组织计划和工期； 
(3)质量与验收； 
(4)合同价款与支付； 
(5)竣工与结算； 
(6)争议的解决； 
(7)工程保险等。 
建设工程施工合同目前普遍采用的合同文本为《建设工程 施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201),该文本包括通用条款、专用条款，不同的项目可以根据自身的特点进行修订。 
(二)以施工图预算为基础，发包方与承包方通过协商谈判决定合同价
这一方式主要适用于抢险工程、保密工程、不宜进行招标的工程以及依法可以不进行招标的工程项 目，合同签订的内容同上。 
二、工程合同价款的确定
业主、承包商应当在合同条款中除约定合同价外，一般对下列有关工程合同价款的事项进 行约定： 
(1)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式； 
(2)支付工程进度款的方式、数额及时限； 
(3)工程施工中发生变 更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式； 
(4)发生工程价款纠纷的解决方法； 
(5)约定承担风险的范围和幅 度，以及超出约定范围和幅度的调整方法； 
(6)工程竣工价款结算与支付方式、数额及时限； 
(7)工程质量保证(保修)金的数额、预扣 方式及时限； 
(8)工期及工期提前或延后的奖惩方法； 
(9)与履行合同、支付价款有关的担保事项。 
招标工程合同预定的内容 不得违背招投标文件的实质性内容。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。 
合同价的调整
(一)工程变更的价款调整
(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款； 
(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款； 
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经监理(业主)确认后执行。 
(二)综合单价的调整
当工程量清单中工程量有误或工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中约定的幅度时，工程量清单项目的综合单价应予调整。 
(三)材料价格调整
由承包人采购的材料，材料价格以承包人在投标报价书中的价格进行控制。 
(四)措施费用调整
施工期内，措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制，有下列情况之一者，J措施费用应予调整： 
(1)发包人更改承包人的施工组织设计(修正错误除外，)造成措施费用增加的应予调整； 
(2)单价合同中，实际完成的工作量超过发包人所提工程量清单的工作量。造成措施费用增加的应予调整； 
(3)因发包人原因并经承包人同意顺延工期，造成措施费用增加的应予调整； 
(4)施工期间因国家法律、行政法规以及有关政策变化导致措施费中工程税金、规费等变化，应予调整。 
变更后合同价款的确定
工程变更
（1）、工程变更的分类
由于工程建设的周期长、涉及的经济关系和法律关系复杂、受自然条件和客观因素的影响大，导致项目的实际情况与招标投标的情况相比会发生一些变化。
工程变更包括工程量的变更、工程项目的变更、进度计划的变更、施工条件的变更。按变更的起因划分，种类有很多，如：发包人的变更指令；由于设计错误：工程环境变化：由于新技术、新工艺、新材料的出现，修改设计；法律法规或政法部门有新的规定等等。上述这些变更往往表现为设计变更，考虑到设计变更在工程变更中的重要性，将工程变更分为设计变更和其他变更。
（2）、变更后合同价款的确定
2．1变更后合同价款的确定程序。
2．1．1 承包人（14天内）提出变更工程价款报告，经（发包人）确认后变更工程价款，
2．1．2 承包人（14天内）未提出变更工程价款报告，发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额，
2．1．3 收到变更工程价款报告的一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出意议
2．1．4 自变更工程价款报告送达之日起14天内，未确认或提出意议的，视为被确认。
重大工程变更提交工程价款变更报告和确认时限由发（承）包人协商确定
2．2签证的认可源：中华考试网
区分有效签证与无效签证，签证的时限、权限，签证与合同、签证间是否矛盾，确保签证的有效性。
1、设计变更：由设计院出具设计变更修改通知，根据设计变更通知单单调整价款。
2、监理签证：需弄清业主赋予监理的职责，例:合同中约定;监理工程师负责施工现场管理、工程质量监督、资料收集整理工作，监理工程师认可的关于调整材料价格、增加工程价款的签证是否有效？
3、签证与合同的矛盾：实际工作中，有些工作的确是发生了，也按要求完成了，但不应该办理签证，例；投标报价中已考虑排水措施费用，施工过程中发生的地下水的排水处理费用。
2．3变更后合同价款的确定方法。
在工程变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。变更合同价款按照下列方法进行：
2．3．1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
2．3．2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
2．3．3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。[1]
合同价及投标报价、中标价的区别
(1)投标价。投标价是指投标人依据招标文件章程的条件完成招标项方针打算(假使有的话)、动工、竣工和修补任何缺陷的投标报价。 
(2)中标价。中标价是指经历算术修正的，并在中标知照书中说明招标人接纳的投标代价。假使投标人的投标代价无算术谬误时，投标价便是中标价。 
(3)公约价。公约价(也称签约公约价)是指公约两边签署公约协议书中列明的公约代价。假使因而单价公约形势招标，工程量清单中各类代价的总计即为公约价。假使扣除备用金(是为公约执行时产生不行预见和计日工的用度，以及包罗变动、索赔、危急、违约赔偿和附加项目等准备的金额)，即为有用公约价。公约价便是中标价，由于这个代价是不及任意转变的。也便是说，潜伏的中标人的代价，报高的不降，报少的不补，漏项的代价也不补。固然也不及经由过程竞争性协商低沉投标人的投标代价，并依此作为赋予公约的条件(是违反《招标投标法》的)。在特别的环境下，也大概是把中标价经历修正(增加或裁减局部项目用度)后的签约的公约代价。上述“特别的环境”是指，发出中标知照书以后，签署协议书之前，由于国度司法、准则和规章有转变，经公约两边协商转变了 “中标知照书中的中标价，而作为公约价。”比方我履历的鲁布革水电站的“中标知照书中载明的招标人接纳投标人的投标代价”，由于在签署协议书之前，国度税务局免去了投标人的动工设置入口税，以是业主接纳的投标代价减去此税额，即为公约价。 
(4)结算的有用公约价。是指与有用公约价相对应的项目，按公约章程的计量办法核实完成的职业量(完成的项目价款)。 
(5)结算公约价(也称公约代价)。是指承包人为完成招标项方针打算(假使有的话)、动工、竣工和修补任何缺陷的现实支付的用度，包罗有用公约价、变动和附加项目费、司法和物价调解费、索赔、计日工和不行预见费等。