标题：建筑施工
方案步骤
1 施工流向和施工顺序。 
2 施工阶段划分。 
3 施工方法和施工机械选择。 
4 安全施工设计。
5 环境保护内容及方法。
施工部署
1 项目的质量、进度、成本及安全目标 
2 拟投人的最高人数和平均人数
3 分包计划，劳动力使用计划，材料供应计划，机械设备供应计划
4 施工程序
5 项目管理总体安排
进度计划
1 施工总进度计划
2 单位工程施工进度计划。
公共信息
施工项目的公共信息有哪些内容。
施工项目信息管理是指项目经理部以项目管理为目标，以施工项目信息为管理对象所进行的有计划地收集、处理、储存、传递、应用各类各专业信息等一系列工作的总和。
项目经理部为实现项目管理的需要，提高管理水平，应建立项目信息管理系统，优化信息结构，通过动态、高速度、高质量地处理大量项目施工及相关信息，和有组织的信息流通，实现项目管理信息化，为做出最优秀的决策，取得良好经济效果和预测未来提供科学依据。
在施工项目信息管理当中，以项目公共信息为首，其主要内容包括四个方面的信息，一是政策法规信息，二是自然条件信息，三是市场信息，四是其他公共信息。具体来说，政策法规信息里面包含了政策、法律、法规和部门，企业的规章制度；自然条件信息是工程项目所在地气象、地貌、水文地质资料等内容，三是市场信息，材料设备的供应商及价格信息、新技术、新工艺等内容。
对于项目信息管理系统来说，项目公共信息也占据主要重要地位，其中也分为公共信息库或是信息表，项目其他公共信息文档，公共信息中的信息表这里有法规和部门的规章表，材料价格表，材料供应商表，机械设备供应商表，机械设备价格表，新技术表，自然条件表等多种表格。[1]
工艺标准
1.土方开挖工艺流程： 
确定开挖的顺序和坡度 → 沿灰线切出槽边轮廓线 → 分层开挖 → 修整槽边 → 清底 
土方开挖时，应防止邻近建筑物或构筑物，道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商，采取防护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。 
施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请当地有关部门处理，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线，防范塌方，避免因挖掘造成的严重事故。
安全常识
沥青常识沥青洒布机作业应做哪些安全检查？ 
工作前应将洒布机车轮固定，检查高压胶管与喷油管联接是否牢固，油嘴和节门是否畅通，机件有无损坏。检查确认完好后，再将喷油管预热，安装喷头，经过在油箱内试喷后，方可正式喷洒。
满载沥青的洒布车在路途中应注意哪些安全？
满载沥青的洒布车在路作中应中速行驶。遇有弯道，下坡时应提前减速，尽量避免紧急制动。行驶时严禁使用加热系统。
喷洒沥青时应注意哪些安全？
喷洒沥青时，手柄的喷油管部分应加缠旧麻袋或石棉绳等隔热材料。操作时，喷头严禁向上。喷头附近不得站人，不得逆风操作。
沥青混合料摊铺机应遵守哪些规定？
（1）驾驶台及作业现场要视野开阔，清除一切有碍工作的障碍物。作业时无关人员不得在驾驶台上逗留。驾驶员不得擅自离位。
（2）运料车向摊铺机卸料时，应协调动作，同步行进，防止互撞。
（3）换挡必须在摊铺机完全停止进行，严禁强行挂挡和在坡道上换挡或空挡滑行。
（4）熨行板预热时，应控制热量，防止因局部过热而变形。加热过程中，必须有专人看管。
（5）驾驶力求平稳，不得急剧转向。弯道作业时，熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm，以免发生碰撞。
（6）用柴油清洗摊铺机时，不得接近明火起吊安全起吊沉桩或桩锤时对人员的安全要求有哪些？
起吊沉桩或桩锤时，严禁作业人员在吊钩下或在桩架龙门口处停留或作业。
起重吊车进行桥梁，板吊装时的安全规定有哪些？
（1）吊车的定位，锚固应按设计进行，并进行静载试验。
（2）对设备进行检查，如有隐患及不符合安全规定时不得使用。
（3）构件起吊前，应对构件进行全面检查，例如检查吊环部位有无损伤，结合面有无突出外露物，物件上有无浮置物件等。
（4）构件应该垂直起吊，并保持平衡稳定。在接近安装部位上。不得碰撞已安完的构件和其它作业设施。
（5）运送构件的车辆在构件起升后迅速撤出。桥涵安全桥涵施工前应对施工机具做哪些要求？
桥涵施工前，应对施工现场，机具设备及安全防护设施等进行全面检查，确认符合安全后方可施工。
桥梁施工前应做好哪些技术准备工作？
高桥，大跨，深水，结构复杂的大型桥梁施工，应对施工安全做专项调查研究，并制定相应的安全技术措施。单项工程（包括辅助结构，临时工程）开工前，应根据本规定制定的安全操作细则，向施工人员进行安全技术交底。人工挖孔人工挖孔的安全措施？
人工挖孔，对孔壁的稳定及吊具设备等应经常检查。孔顶出土机具应有专人管理，并设置高出地面的围栏；孔口不得堆集土渣及沉重机具；为了便于作业人员出入，应设置常备的梯子；夜间作业应悬挂示警红灯；挖孔停止时，孔口应设置罩盖及标志。
如何对打桩架及起重工具进行安全维护？
打桩架及起重工具应经常检查维修。对桩锤进行检查维修时，必须将桩锤放落在地面或平面台上，严禁在悬挂状态下维修桩锤。　施工防护施工区的保护措施应有哪些？
施工现场的周围要设置围栏，屏障等，并设置标志或悬挂标牌，夜间要设置红灯，防止有人误入。
施工现场的“一管”，“二定”，“三检查”，“四不放过”的具体内容是什么？
一管，即要设专职安全员管安全。二定，即制定安全生产制度，制定安全技术措施。三检查，即定期检查安全措施执行情况；检查违章作业；检查冬，雨季施工安全生产设施。四不放过，即麻痹思想不放过；事故苗头不放过；违章作业不放过；安全漏洞不放过。
使用电动震捣器的安全要求有哪些？
（1）操作人员要配戴安全防护用品。配电盘（箱）的接地线宜使用电缆线。
（2）在大体积混凝土中作业时，电源总开关应放置在干燥处；多台震捣器同时作业，应设集中开关箱，并由专人负责看管。
（3）风动震捣器的连接软管不得有破损或漏气，使用时要逐渐开大通气阀门。
推土机上下坡作业时应注意哪些安全？
上下坡时，其坡度不得大于30度；在坡上作业，其坡度不得大于下班0度；下坡时，宜采用后退下行，严禁空挡滑行，必要时可放下刀片辅助制动。
挖掘机等机械在坑顶挖基出土作业时的安全要求有哪些？
作业时，机身距坑边的安全距离应视基坑深度，坡度，土质情况而定，一般应该不小于1.0m，堆放材料及机具时应该不小于0.8m.寒冷地区采用冻结法开挖基坑时，应根据地质，水文，气温等情况，分层冻结，逐层开挖。
压路机靠近路堤边缘作业时，应注意哪些安全？
压路机靠近路堤边缘作业时，应根据路堤高度留有必要的安全距离。碾压傍山道路时，必须由里侧向外侧碾压。上坡时变速应在制动后进行，下坡时严禁脱挡滑行。
压路机在碾压时应注意哪些安全？
压路机前后轮的刮目相看板应保持平整良好，碾轮刷油或洒水的人员应与司***切配合，必须跟在碾轮行走的后方，要注意压路机转向。
预制构件（梁，板）的安装要求有哪些？
装配式构件（梁，板）的安装，应制定安装方案，并建立统一的指挥系统。施工的难度和危险性较大的作业项目应组织培训。
在恶劣条件下桥涵施工起重吊装时，有哪些具体要求？
高处露天作业，缆索吊装及大型构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定适于施工的风力标准。遇有6级或6级以上大风时，上述施工应停止作业。
保温工作时，操作人员采取哪些劳动保护措施？
要扎好衣袖，裤脚，领口，并戴好口罩，防尘帽和防护眼镜。
施工现场搭建易燃仓库应符合什么要求？
同其它易燃临建设施最小距离不小于20m；距非易燃临建设施不小于15m，距锅炉房，厨房及生产用火源距离不小于30m.
施工现场搭建职工宿舍应符合什么要求？
应距施工现场20m以外，且不准在高压线下。距高压线水平距离不小于6m，与变电所，厨房等间距不小于15m.
施工现场电动机械的使用有哪些安全用电规定？
（1）建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养。
（2）不带电的外露导电部分应做保护接零。
（3）同时装设漏电保护器。
（4）检修由专职电工进行。检修前必须先切断电源，并挂上严禁“合闸”的警告牌。严禁带电作业。
施工现场电缆干线敷设有什么要求？
应采取埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。
施工现场哪些区域应该有明显警告标志，禁止非工作台人员入内？
大型吊装现场，射线工作区，电气耐压试验区，爆破作业区，有毒装置作业区，动火施工作业等警戒区。
施工中怎样防止物体打击？
（1）高空作业使用的工具，必须放入工具袋内或工具箱内，不得随意乱放。
（2）不准上下投掷材料，工具等物件。
（3）尽量避免上下垂直作业。分层作业时，应设置隔离设施。
（4）进入施工现场应戴安全帽。
拔桩时的安全技术要求？
采用人字桅杆，卷扬机进行拔桩时，应先计算拔桩力，然后根据上力大小，配备适当功率的卷扬机和滑车组。拔桩时，人字桅杆滑车组要尽量靠近被拔桩的中心。试拔中，如发现缆内绳受力过大或地锚松动时，应在采取措施后再作业。
拌和机在拌和过程中应注意哪些安全？
在拌和过程中，不能急转弯或原地转向，严禁使用倒挡进行拌和作业。遇到底层有障碍物时，应及时提起转子，进行检查处理。
拌和机在行走和作业过程中应注意哪些安全？
拌和机在行走和作业过程中必须用低速，并保持均速。液压油的温度不得超过规定。
参加施工人员应具备什么条件方可上岗操作？
必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方可上岗操作。
拆除建（构）筑物前应注意哪些事项？
应先将与拆除物的连通的水，电线，气管道切断，并在四周危险区域内设置安全护栏，非工作人员不得进入。
打桩机开动后的安全技术要求？
震动打桩机开动后，作业人员应暂离基桩。震打中如发现桩回跳，打桩机有异声及其它不正常情况时，应立即停震，经检查处理后再继续作业。所有开，停震必须听从指挥。
打桩机施工场地的安全要求有哪些？
钢筋混凝土桩，预应力混凝土桩采用锤击沉桩或震动沉桩时，施工场地应保持平整清洁。打桩机的移动轨道铺设要平顺，轨距要准确，钢轨要钉牢，轨道端部应设置止轮器。
打桩架移动时的安全技术要求有哪些？
打桩架移动时，应在现场施工负责人指挥下进行。桩架移动应平稳，桩锤必须放在最低位置，柴油打桩机后部的配重铁必须齐全。采用滚杠滑移打桩作业时，作业人员不得在打桩架内操作。
对挖基工程的安全要求有哪些？
挖基工程所设置的各种围堰和基坑支撑，其结构必须坚固牢靠。基础施工中，挖土，吊运，浇筑混凝土等作业严禁碰撞支撑，并不得在支撑上放置重物。施工中发现围堰，支撑有松动，变形等情况时，应及时加固，危及作业人员安全时应立即撤出。
对挖基工程作业中人员的安全要求有哪些？
在围堰内作业，遇有洪水或流冰，应立即撤出作业人员。基坑较深时，四周应悬挂人员上下扶梯。基坑支撑拆除时，应在施工负责人员指导下进行，拆除支撑应与基坑回填相互配合进行，有引起坑壁坍塌危险时必须采取安全措施，保护人员安全。
多机在同一作业面作业时应注意哪些安全？ 
前后2台推土机相距不应该小于8m，左右相距应该大于1.5m。2台或2台以上推土机并排推土时，2台推土机刀片之间应保持20-30m间距。推土前进时必须以相同速度直接行驶；后退时，应分先后，防止互相碰撞。
高陡边坡处施工必须遵守哪些规定？
（1）作业人员必须绑系安全带
（2）边坡开挖如遇地下水涌出，应先排水，后开挖
（3）开挖工作应与装运作业面相互错开，严禁上下双重作业
（4）弃土下方和有滚石危及范围的道路，应设警告标志，作业时坡下严禁通行
（5）坡面上操作人员对松动的土石块必须及时清除，严禁在危石下方作业，休息和存放机具
换向离合器，起振离合器和制动器如何调整？
必须在主离合器脱开后进行，不得在急转弯时用快速挡，严禁在尚未起振情况下调节振动频率。
浇筑墩台施工的安全要求有哪些？
施工前必须搭好脚手架及作业平台，并在平台外侧设栏杆。墩高在10m以上时，应加设安全网。
浇筑构件作业前的安全技术要求有哪些？
钢筋混凝土或预应力混凝土就地浇筑时，作业前应对机具设备脑防护设施等进行检查。对施工工艺及技术复杂的工程制定安全技术措施及安全操作细则等，应进行技术交底。
开挖基坑时，如遇特殊情况应采取哪些安全保证措施？
开挖基坑时，如对邻近建（构）筑物或临时设施有影响时，应采取安全防护措施；在水中挖基坑，应备有便于入基坑的爬梯等安全措施；开挖中，当坑沿顶面裂缝，坑壁松塌或遇有涌水，涌砂影响基坑边坡稳定时，应立即加固防护；基坑需机械抽排水开挖时，须配备足够的抽排水设备，抽水机及管路等要安装牢靠。
跨墩龙门架安装构件时的安全技术要求有哪些？
跨墩龙门架安装构件时，应根据龙门架的高度，跨度，采取相应的安全措施，确保构件起吊和横移时的稳定。构件吊至墩顶，应慢速，平稳地缓落。平板拖车常识平板拖车运输大型预制构件的安全要求？
大型预制构件平板拖车运输时速宜控制在以内。简支梁的运输，除在横向加斜撑防倾覆外，平板车上搁置点必须设有转盘。
平地机在操作中应注意哪些安全？
刮刀的回转与铲土角的调整以及向外倾斜都必须在停机时进行，作业中刮刀升降量差不得过大。
安全检查
（一）安全检查的目的 
是为了发现隐患，以便提前采取有效措施，消除隐患。 
1、通过检查，发现生产工作中人的不安全行为和物的不安全状态，以及不卫生的问题，从而采取对策，消除不安全因素，保障生产安全。 
2、通过检查，预知危险、清除危险，把伤亡事故频率和经济损失率降低到社会容许的范围内。 
3、通过安全检查对生产中存在的不安全因素进行预防。 
4、发现不安全、不卫生问题及时采取消除措施。 
5、利用检查，进一步宣传、贯彻、落实安全生产方针、政策和各项安全生产规章制度。 
6、增强领导和群众的安全意识，纠正违章指挥、违章作业，提高安全生产的自觉性。 
7、通过互相学习、总结经验、吸取教训，取长补短，促进安全生产工作进一步好转。 
8、掌握安全生产动态，分析安全生产形势，为研究加强安全管理提供信息依据。 
（二）安全检查的内容 
安全检查内容主要是查思想、查制度、查隐患、查措施，查机械设备、查安全设施、查安全教育培训、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故处理等。 
（三）安全检查的主要形式 
安全生产检查形式有多种。从具体进行的方式上分有定期检查、专业检查、达标检查、季节检查、经常检查和验收检查。 
（四）安全检查的要求 
在施工生产中，为了及时发现安全事故隐患，排除施工中的不安全因素，纠正违章作业，监督安全技术措施的执行，堵塞漏洞，防患于未然，必须对安全生产中易发生事故的主要环节、部位，由专业安全生产管理机构进行全过程的动态监督检查，不断改善劳动条件，防止工伤事故发生。 
1、在进行每种安全检查之前都应有明确的检查项目和检查目的，内容及检查标准、重点、关键部位。 
2、及时发现问题，解决问题，对检查出来的安全隐患及时进行处理。 
3、必须登记在安全检查过程中发现的安全隐患，作为整改的备查依据，提供安全动态分析，根据隐患记录和安全动态分析，指导安全管理的决策。 
4、要认真地、全面地进行系统、定性、定量分析，进行详细地安全评价。 
5、针对大范围、全面性的安全检查，应明确检查内容、检查标准及检查要求。并根据检查要求配备力量，要明确检查负责人，抽调专业人员参加检查，并进行明确分工。
6、针对整改部位整改完成后要及时通知有关部门，派员进行复查，经复查整改合格后，方可进行销案。
7、要认真、详细地填写检查记录，特别要具体的记录安全隐患的部位、危险的程度。 
安全生产工作是一项系统的复杂的管理工作，它涉及到建筑行业的各个方面，我们随时都绷紧了这根弦，消除了各类安全隐患，就消除了各类事故。 
安全管理
“十戒”纵观建筑施工现场发生安全事故的根本原因，人的安全素质低下是主要因素之一，人的不安全行为实质上就是安全的一大隐患。具此，总结出建筑施工工程现场安全管理“十戒” 。
一戒侥幸心理。某些施工工程项目负责人思想上重视不够，说起来重要，做起来次要，忙起忘掉，往往心存侥幸，得过且过，总认为“是祸躲不过”，事事“杯弓蛇影”大可不必。岂不知怕一万，就怕万一，一旦由于麻痹大意引发事故后悔晚矣。应时刻绷紧安全弦，以如坐针毡的心态，枕弋待旦之心理，须叟不可放松警惕。 
二戒短期行为。舍不得花钱买平安，不按规范投资永久性的安全设置建设，为了“经济效益”，能省则省，目光短浅，总以为做一个工程，干几个月或年把时间就完工了。既是有些安全不到位，可拖一拖也就过去了。殊不知，小钱不花花大钱。因小失大的案例比比皆是，“一失足成千古恨”。发生一场大事故足以毁掉一个人前程甚至一个企业。防范在先，有备无患，此乃上策也。 
三戒虎头蛇尾。安全意识应与时俱进。工程基础施工时，安全抓得紧，毕竟是事故高发时段。进入主体施工，“三宝、四口”和各项安全防护工作，不得不做，可到了装饰收尾阶段，即将大功告成，安全就抛在脑后，随着安装需要各种防护设备逐步拆除，安全隐患有增无减，尤其是安全用电，现场防护更须引起重视。“无事也可能生是非”，切记，做安全工作务必善始善终，持之以恒，常抓不懈。 
四戒以次充好。安全防护用品，质量第一是关键。有的贪图便宜，或为了拿“回扣”，购买质量低劣的，达不到安全标准的“安全网”，以次充好，或买伪劣产品作为劳保用品发放等等，均为安全生产埋下“祸根”。试问，以牺牲他人的生命健康为代价而换取个人蝇头小利，良心何在？于心何忍？劝君还是循规蹈矩，依法办事，方为明智之举。 
五戒未训上岗。“兵马未动，粮草先行”。要确保安全，培训须在先。许多事故多是人为，自我保护意识差确是根源。要坚持“上岗先培训，未经考试合格不得上岗”的原则。尤其是农民工，更要上好安全这一课。把好培训关，提高自身安全素质和安全防范技能是关键。切不可因工程急需用人，让“招之即来”的农民工，伧促上岗，此举极易酿成大祸，到头来得不偿失。 
六戒违章作业。安全规章制度，操作规程是每一个人的健康线、保命线。有的为抢工期，图效益，强令工人冒险作业，违章施工，这简直是拿人的生命当儿戏。请君三思，人命关天，孰轻孰重？有安全才有效益，“没有规矩，不成方圆”。惟有严守操作规程，按章办事，一丝不苟，才能时时、处处、事事保证安全。 
七戒弄虚作假。安全管理来不得半点虚假。毋庸讳言，安全管理方面虚假现象在许多工地时有发生。诸如，安全教育制度不落实，编造事实；为应付检查，安全内业搞“回忆录”，有的弄虚作假，对安全隐患拒不整改或改不到位，想蒙混过关；更有甚者，安全监督人员不到位，唱“空城计”。此类事甚多，“千里之堤，溃于蚁穴”，这种自欺欺人，自己骗自己的做法，实不可取。 
八戒以罚代管。时下，加大安全监督力度，对违规违纪行为实施的经济处罚，对造成事故者，严惩不贷，实乃必要之举措。但有的人则认为，一罚就灵，继而，以罚代管，实在有悖于强化安全管理的初衷。有的动不动就开罚单，只管罚款了事，不管整改与否。殊不知，有的用公款“埋单”，根本触及不到个人。工地安全隐患依然“涛声依旧”，买一张“旧船票”，就能度过一个季度，下轮检查再说。“我行我素，能奈我何”者还大有人在。 
九戒走马看花。安全检查，贵在落实，重在整改，万万不可走马观花，做表面文章。囫囵吞枣，流于形式，敷衍了事，终究要误事。检查过程中要“于细微处见实情”，不放过每一个可能导致事故的“蛛丝马迹”，不放过任何不符合安全规范标准的细节。 
十戒瞒上欺下。发生安全事故，不论是“天灾”还是“人祸”，都得如实及时上报，这规定谁都懂，可偏有人做不到，总想大事化小，小事化了。总认为，“上报惹事，私了为好”。有的怕企业名誉受损隐瞒不报，有的不做工伤鉴定，拿一笔钱，打发走人。有的不按规定给予必要的救治和经济补偿。导致发生劳动争议和上访告状。奉劝这些人，安全这条“警界线”，最好还是别超越。 
由于建筑施工中人员流动大、露天和高处作业多，像抹灰工、瓦工、混凝土工、架子工等仍 以手工操作为主，劳动繁重，体力消耗大，再加上光线、雨雪、风霜、雷电等作业环境恶劣 ，导致操作人员注意力不集中或由于心情烦躁违章操作的现象十分普遍，不安全因素随形象 进度的变化而改变，每个月、每天、甚至每小时都在变化，给安全防护带来诸多困难。为避免建筑施工5大主要伤害的发生，施工人员要从经济、技术、质量、安全的全局出发，在国 家和行业法律、法规、标准的指导下，编写施工安全技术措施，针对建筑工程施工过程中可 能发生的事故隐患和可能发生安全问题的环节进行预测，从而在技术上和管理上采取措施，消除或控制施工过程中的不安全因素，防范事故的发生。
施工安全技术措施是施工组织设计中的重要组成部分，它是具体安排和指导工程安全施工的 安全管理与技术文件，它是工程施工中安全生产的指令性文件，在施工现场管理中具有安全 生产法规的作用。
施工现场是建筑行业生产产品的场所，为了保证施工过程中施工人员的安全和健康，应注意 建立施工现场的安全规定、安全操作知识以及安全措施这三个方面。施工现场1.1 悬挂标牌与安全标志 
施工现场的入口处应当设置“一图五牌”，即：工程总平面布 置图和工程概况牌、管理人员及监督电话牌、安全生产规定牌、消防保卫牌、文明施工管理制度牌，以接受群众监督。在场区有高处坠落、触电、物体打击等危险部分应悬挂安全标志牌。 
1.2 施工现场四周用硬质材料进行围挡封闭
在市区内其高度不得低于1.8m，场内的地坪 应当做硬化处理，道路应当坚实畅通。施工现场应当保持排水系统畅通，不得随意排放。各 种设施和材料的存放应当符合安全规定和施工总平面图的要求。 
1.3 施工现场的孔、洞、口、沟、坎、井以及建筑物临边，应当设置围挡、盖板 和警示标志，夜间应当设置警示灯.
施工现场的各类脚手架（包括操作平台及模板支撑）应当按照标准进行设计，采取符 合规定的工具和器具，按专项安全施工组织设计搭设，并用绿色密目式安全网封闭。 
施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用应当符合临时用电规范和安全操作规程 ，并按照施工组织设计进行架设，严禁随意拉线接电。 
施工单位应当采取措施控制污染，做好施工现场的环境保护工作。 
施工现场应当设置必要的生活设施，并符合国家卫生有关规定要求。应当做到生活区 与施工区、加工区的分离。 
进入施工现场，必须配戴安全帽，攀登与独立悬空作业配挂安全带。 施工过程施工现场的施工队伍中有二类人员参加施工，一类是管理人员，包括项目经理、施工员、技术员、质检员、安全员等；另一类是操作人员，包括瓦工、木工、钢筋工等各工种。管理人 员在任何情况下，不应为了抢进度，而忽视安全规定，指挥工人冒险作业。操作人员应通过 三级教育、安全技术交底和每日的班前活动，掌握保护自己生命安全和健康的知识和技能， 杜绝冒险蛮干，做到不伤害自己，不伤害别人，也不被别人伤害。各类人员除做到不违章指 挥，不违章作业以外，还应熟悉以下建筑施工安全的特点。 
2.1 安全防护措施和设施要不断地补充和完善
随着建筑物从基础到主体结构的施工，不 安全因素和不安全隐患也在不断地变化和增加，这就需要及时地针对变化了的情况和新出现 的隐患采取措施进行防护，以确保安全生产。 
2.2 在有限的空间交叉作业危险因素多
在施工现场的有限空间里集中了大量的机械、设 施、材料和人。随着在建工程形象进度的不断变化，机械与人、人与人之间的交叉作业就会 越来越频繁，因此，受到伤害的机会是很多的，这就需要建筑工人加强安全意识，掌握安全 生产方面的法律、法规、规范、标准知识，杜绝违章施工、冒险作业。强化管理3.1 安全目标管理
3.1.1 控制伤亡事故指标。 
3.1.2 施工现场安全达标，施工期间达到《建筑施工安全检查标准》合格要求。 
3.1.3 文明施工，制定施工现场全工期内总体和分阶段的目标，并要进行责任分解落实到 人，制定考评办法，奖优罚劣。 
3.2 文明施工
在工程施工期间，施工现场都能做到地坪硬化、场区绿化、五小设施（办公室、宿舍、食堂、厕所、浴室）卫生化、材料堆放标准化等文明施工的标准。 
3.3 安全技术交底
任何一项分部分项工程在施工之前，工程技术人员都应根据施工组织 设计的要求，编写有针对性的安全技术交底，由施工员对班组工人进行交底。接受交底的工 人，听过交底后，应在交底书上签字。 
3.4 安全标志
在危险处，如起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口 、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等，都必须按规定悬挂 醒目的安全标志牌。 
3.5 季节性施工
建筑施工是露天作业，受到天气变化的影响很大，因此，在施工中要针对季节的变化制定相 应的施工措施，主要包括雨季施工和冬季施工。高温天气应采取防暑降温措施。 
3.6 尘毒防治 
建筑施工中主要有水泥粉尘、电焊锰尘及油漆涂料等有毒气体的危害，随着工艺的改革，有 些尘毒危害已经消除。如实施混凝土以后，水泥污染正在消除。其他的尘毒应采取措施治理 .施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规 程和违章操作的危害。作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程。
建筑施工安全技术措施除以上进入现场的安全规定外，还有地面及深坑作业的防护；高处及 立体交叉作业的防护；施工用电安全；机械设备的安全使用；采用新工艺、新材料、新技术 、新结构，要制定专门的安全措施；预防因自然灾害促成事故的措施；防火防爆措施。
安全要求
1、龙门吊、塔吊等做好基垫处理工作。提升设备必须先检查合格后才准使用。 
2、钢管脚手架必须规范搭设，必须编制好安全施工技术方案。 
3、严禁使用落后淘汰的施工机具、设备和工艺，否则，按要求凡是违反安全生产法律法规的顶格处罚. 
4、安全防护设施必须按技术标准做好。 
5、[2]
6、建立健全安全生产责任制。 
7、搞好安全管理内业资料管理，搞好安全评价工作。 
8、严格执行国家强制性标准。 
9、安全管理人员要经常性地深入现场进行安全检查，发现隐患及时整改，把隐患消除在萌芽之中。做到“三铁”，铁的纪律、铁的手腕、铁的心肠。 
抓典型、抓事故预防、抓基础工作、抓隐患查处和整治工作是安全工作的重点。 
10、严禁乱留施工洞，有的留置是很危险的，可能导致房屋垮塌。 
11、要求提高认识、高度重视安全生产工作，对自己负责、对单位负责、对人民负责、对社会负责。 
如果出了重特大安全事故，在经济上要倾家荡产，在政治上有可能剥夺政治权利，在心理上要后悔莫及。 
12、安全工作我们必须坚持长抓不懈，是有起点没有终点的工作，我们大家要时刻绷紧这根弦，安全工作，抓与不抓、重视与不重视效果肯定是不一样的，并且抓安全生产工作不是一个或几个人能抓好，要大家齐抓共管。 
13、要求大家认真学习法律法规和单位规章制度，明确各自有什么职责，该做什么，不该做什么。 
14、工地办公室应设在施工现场空地内，而不能设在正在建设的房屋内。 
15、加强消防通道、消防设施、避雷等安全设施的管理，杜绝事故发生。 
16、要求正确处理好安全生产与经济效益的关系，安全生产搞好，一是企业的效益好了，二是企业信誉也好了，搞好安全生产工作是企业发展的内在要求，它直接关系到企业的形象、关系到企业的可持续发展、关系到企业是否能创更好的经济效益。
标准化管理
1、什么是建筑施工标准化管理
标准化是为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制订共同使用和重复使用的条款的活动。施工项目管理标准化是指把项目管理的成功作法和经验，通过在相同或相似管理模块内进行管理复制，使项目管理实现从粗放式到制度化、规范化、标准化的方式转变。
2、实施施工项目标准化管理有何意义
（1）通过标准化管理，可以将复杂的问题程序化，模糊问题具体化，分散的问题集成化，成功的方法重复化，实现工程建设各阶段项目管理工作的有机衔接，整体提高项目管理水平，为又好又快实施大规模建设任务提供保障。
（2）通过总结项目管理中的成功经验和作法，有利于不断丰富和创新项目管理方法和企业管理水平。
（3）通过对项目管理经验在最大范围内的复制和推广，可以搭建起项目管理的资源共享平台。
（4）通过在每个管理模块内制定相对固定统一的现场管理制度、人员配备标准、现场管理规范和过程控制要求等，可以最大限度地节约管理资源，减少管理成本。
（5）通过推行统一的作业标准和施工工艺，可以有效避免施工过程中的质量通病和安全死角，为建设精品工程和安全工程提供了保障。
（6）通过对项目管理中的各种制约因素进行预前规划和防控。可以有效减少各种风险，避免重蹈覆辙。
（7）通过建立标准的岗位责任制和目标考核机制，便于对员工进行统一的绩效考量。[3]
不安全因素
人为的能够使系统发生故障或发生性能不良的事件的个人的不安全因素和违背安全要求的错误行为。 
1、个人的不安全因素 
包括人员的心理、生理、能力中所具有不能适应工作、作业岗位要求的影响安全的因素 
（1）心理上的不安全因素有影响安全的性格、气质和情绪（如急躁、懒散、粗心等） 
（2）生理上的不安全因素大致有5个方面 
1）视觉、听觉等感觉器官不能适应作业岗位要求的因素 
2）体能不能适应作业岗位要求的因素 
3）年龄不能适应作业岗位要求的因素 
4）有不适合作业岗位要求的疾病
5）疲劳和酒醉或感觉朦胧 
（3）能力上的不安全因素包括知识技能、应变能力、资格等不能适应工作和作业岗位要求的影响因素　
2、人为的不安全因素分析
人的不安全行为指能造成事故的人为错误，是人为地使系统发生故障或发生性能不良事件，是违背设计和操作规程的错误行为。 
（1）不安全行为的类型 
1）操作失误、忽视安全、忽视警告
2）造成安全装置失效 
3）使用不安全设备 
4）手代替工具操作 
5）物体存放不当 
6）冒险进入危险场所 
7）攀坐不安全位置
8）在起吊物下作业、停留 
9）在机器运转时进行检查、维修、保养 
10）有分散注意行为
11）没正确使用个人防护用品、用具
12）不安全装束
13）对易燃易爆等危险物品处理错误
（2）产生不安全行为的主要原因 
1）系统、组织上的原因 
2）思想上责任性的原因
3）工作上的原因
（3）产生不安全行为的主要原因 
1）工作知识的不足或工作方法不适当 
2）技能不熟练或经验不足
3）作业的速度不适当
4）工作不当，但又不注意警示标志 物质的能导致事故发生的物质条件，包括机构设备或环境所存在的不安全因素。 
1、物不安全状态的内容 
（1）物本身存在的缺陷 
（2）防护保险方面的缺陷 
（3）物的放置方法的缺陷 
（4）作业环境场所的缺陷 
（5）外部的和自然界的不安全状态 
（6）作业方法导致的物的不安全状态 
（7）保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷。
2、物的不安全状态的类型 
（1）防护等装置缺陷 
（2）设备、设施等缺陷 
（3）个人防护用品缺陷 
（4）生产场地环境的缺陷 管理的组织管理上的缺陷，它也是事故潜在的不安全因素，作为间接的原因共有以下方面。 
1、技术上的缺陷 
2、教育上的缺陷
3、生理上的缺陷 
4、心理上的缺陷
5、管理工作上的缺陷
6、学校教育和社会、历史上的原因造成的缺陷 
施工安全责任制
必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，依法建立安全生产管理体系和安全生产责任制，在安排与布置生产内容的时候，针对施工生产中可能出现的危险因素，采取措施予以消除。 
（一）安全生产管理的内容和安全管理的主要任务 
1、安全生产管理的主要内容 
（1）建立健全有效的安全生产管理机构 
（2）建立健全安全生产责任制 
（3）编制安全技术措施计划 
（4）搞好岗位培训安全教育工作 
（5）进行多种形式的安全检查 
（6）做好伤亡事故的调查和处理 
（7）认真贯彻施工组织设计或施工方案的安全技术措施 
（8）搞好施工现场安全管理等 
2、安全生产管理的主要任务 
加强劳动保护工作，改善劳动条件，加强安全施工管理，搞好安全生产，保护职工人身安全和健康。 
（二）安全生产责任制 
1、建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，它是安全管理体系的主要依据，是企业岗位责任制的重要组成部分。 
2、建立和实施安全生产责任制的目的就是：通过建立和实施安全生产责任制，把安全生产从组织领导上统一起来，把“管生产必须管安全”的原则从制度上固定下来，从而增强各级人员的安全责任，使安全管理“纵向到底，横向到边，志管成线，群管成网，责任明确，协调配合，共同努力”，真正把安全生产工作落到实处。 
3、制定和实施安全生产责任制原则就是：贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，遵循“各级领导人员在管理生产的同时必须负责管理安全”原则。在计划、布置、检查、总结评比生产的同时，要布置、检查、总结评比安全。 
（三）施工安全技术措施的主要内容 
1、一般工程安全技术措施。 
2、特殊工程安全技术措施。对于结构复杂、危险性大、特性较多、施工复杂的特殊工程，应编制专项的安全措施。 
3、季节性施工安全技术措施。由于建筑产品生产过程受到所处的地理环境气候条件的制约，所以在施工过程就要考虑不同季节的气候对施工生产带来的不安全因素，可能造成各种突发性事故，从防护上、技术上、管理上采取相应的措施。 
（四）贯彻执行安全技术措施要求 
1、要认真进行安全技术措施的交底。工程开工前，由生产、技术负责人、编制人员将工程概况、施工方案和安全技术措施向参加施工的有关管理人员和职工进行安全技术交底。 
2、经批准的安全技术措施具有技术法规的作用，施工生产过程必须认真贯彻执行。遇到因条件变化或考虑不周必须变更安全技术措施内容时，应由原编制、审批人员办理变更手续。 
3、加强施工现场对安全技术措施实施情况的检查。 
4、安全技术措施中的各种安全防护设施、装置的实施应列入施工任务单，责任落实到班组或个人，并实行验收制度。 
5、建立健全与经济挂钩的奖罚制度，确保安全技术措施在施工生产中落实到位。 

图书信息
书 名: 建筑施工 
  作　者：徐占发
出版社： 机械工业出版社
出版时间： 2009-7-1
ISBN: 9787111271574
开本： 16开
定价: 37.00元
内容简介
本书是根据高等职业技术教育建筑工程专业及相关专业的建筑施工课程教学要求编写的。全书共15章，内容包括：土方工程、深基础工程、混凝土结构工程、预应力混凝土工程、脚手架工程、砌筑工程、结构安装工程、防水工程、建筑装饰工程、施工组织概论、流水施工、网络计划技术、单位工程施工组织设计、施工组织总设计、高层建筑施工等，同时还介绍了深基坑开挖与支护、大直径扩底灌注桩基础、逆做法施工技术、新型模板、特殊混凝土施工、新型脚手架、钢网架吊装、中小型砌块砌筑工程以及玻璃幕墙等新技术、新工艺。
书中完整、全面地介绍了建筑施工的常规做法和最新工艺，给出了大量图表和完整的工程实例，便于读者自学和应用，并附有复习思考题以利于教学。
本书可作为高等职业技术院校、高等专科院校、函授与电大、成人教育学院等大专层次的土建类专业建筑施工技术、建筑施工组织等课程的教材，也可作为广大自学者及工程技术与管理人员自学用书。
图书目录
第2版前言
第1版前言
第1章　土方工程
1.1　土的分类与工程性质
1.2　场地平整、土方量计算与土方调配
1.3　基坑土方开挖准备与降排水
1.4　基坑边坡与坑壁支护
1.5　土方工程的机械化施工
复习思考题
第2章　深基础工程
2.1　钢筋混凝土预制桩施工
2.2　混凝土灌注桩施工
2.3　其他几种深基础工程施工
2.4　桩基础工程的施工质量、安全和环境保护问题
复习思考题
第3章　混凝土结构工程
3.1　模板工程
3.2　钢筋工程
3.3　混凝土工程
3.4　混凝土结构工程的安全技术
复习思考题
第4章　预应力混凝土工程
4.1　先张法施工
4.2　后张法施工
4.3　无粘结预应力混凝土施工
4.4　预应力混凝土工程的施工质量与安全技术
复习思考题
第5章　脚手架工程
5.1　脚手架工程的基本要求
5.2　多立杆式外脚手架
5.3　脚手架的其他类型
5.4　扣件式钢管脚手架的计算
复习思考题
第6章　砌筑工程
6.1　砌筑材料
6.2　砖砌体施工
6.3　小型砌块砌体施工
6.4　石砌体施工
6.5　砌筑工程冬期施工
6.6　砌筑工程的垂直运输
6.7　砌筑工程的安全技术
复习思考题
第7章　结构安装工程
7.1　起重机械
7.2　索具与锚碇
7.3　单层工业厂房结构安装工程
7.4　装配式墙板结构安装工程
7.5　钢结构安装
7.6　结构安装工程质量与安全技术
复习思考题
第8章　防水工程
8.1　防水材料
8.2　屋面防水工程
8.3　地下防水工程
8.4　厨卫防水工程施工
8.5　防水工程施工质量与安全措施
复习思考题
第9章　建筑装饰工程
9.1　抹灰工程
9.2　饰面工程
9.3　涂料工程及裱糊工程
9.4　吊顶、隔墙和门窗工程
复习思考题
第10章　施工组织概论
第11章　流水施工
第12章　网络计划技术
第13章　单位工程施工组织设计
第14章　施工组织总设计
第15章　多、高层建筑施工
参考文献