标题：又见平遥
剧情介绍
  《又见平遥》讲述了一个关于血脉传承、生生不息的故事：清朝末期，平遥城票号东家赵易硕抵尽家产，从沙俄保回了分号王掌柜的一条血脉。同兴公镖局232名镖师同去。七年过后，赵东家本人连同232名镖师全部死在途中，而王家血脉得以延续。
整个演出通过“选妻”、“镖师死浴”、“灵魂回家”、“面秀”等等片段，凸显了平遥人的道德传统，及因为这种传统而阐发的悲壮情怀。可贵而有特征的是，平遥的道义精神是在对民俗、史实进行了高度提纯的基础上展现的，如“送别”、“选妻”。同时，讲述形式不仅有丰富的可视性，在文学上更有深蕴，运用了具有象征寓义的手段来表现。如：不正面地表现镖师的死亡，而用城墙上的鬼魂来表现镖师的精神和灵魂，这是很有创见、很有文学品位的构思。这些片段不仅冲击了观众的情感，让观众记住了那些人物，更体现了创作者的哲思。
项目情况
简介  《又见平遥》是又见团队致力创新并取得重大突破的独创性项目，又见团队作为中国大型实景演出的创始者、引领者，对《又见平遥》实现了新创意、新突破、新跨越，由室外实景演出走向室内情景体验，《又见平遥》不仅仅是又见团队在北方打造的第一台节目，而且将成为中国第一部大型情景体验演出项目。
《又见平遥》文化旅游产业区，总占地面积350亩。产业区共分三大板块，一是以《又见平遥》剧场为主的演出区，二是以停车场为主的旅游服务功能配套区，三是以主题步行街为主的文化旅游展示区。项目分三期完成。阶段《又见平遥》从筹划到演出，共有五个阶段：
1、从2011年3月开始到10月为洽谈签约阶段。在省、市的重视支持下，历时半年多的努力，于2011年10月13日正式签约。
2、从2011年10月到2012年3月为改制、拆迁，前期筹备和《又见平遥》的创意策划阶段。面对时间紧、改制难、拆迁大、手续繁等诸多难题，平遥县委、县政府咬定目标不动摇，直面问题不退缩，一周一例会，一天一通报，背水作战，攻坚克难。1个月完成了13个单位的腾迁工作，2个月完成了150人的单位改制，2个月完成了3、8 万平米的拆迁，完成项目前期手续筹备。面对北方淡旺季旅游反差大，平遥旅游消费低等诸多难题，又见团队细调查，深研究，以追求创新，追求卓越的精神，历时半年多，于在2011年12月25日完成《又见平遥》的概念创意策划；3月7日，创作成果正式敲定。
3、从2012年3月10日到7月31日为剧场主体工程建设阶段。这一阶段，县委政府提出了一流速度、一流质量、一流形象、一流业绩的标准要求，我们用了不到4个月的时间完成了1、5亿元资金投入。10天完成了20万方的土方工程，会战决战仅仅用60天就完成了3个月才能完成的古建工程，；截止今天，剧场网架工程已经全部完成，剧场附属结构、票务中心、贵宾楼完成90%。与其同时，完成《又见平遥》LOGO设计，注册《又见平遥》网址，开通官方微博，完成平遥主道路道旗宣传；完成演员、剧务人员的招聘、集训等。可以说，《又见平遥》创造了平遥速度，展示了平遥精神。
4、2012年8月1日到10月15日为剧场声、光、电安装阶段，同时从8月份开始，项目运营宣传将成为工作的重点。
5、从2012年10月16日到12月31日为进场排练合成阶段；2013年2月18日正式演出。过程这一工程项目从2011年10月13日在平遥古城签约以来，各施工单位本着只争朝夕，为平遥古城争光的信念，日以继夜，艰苦奋战，已取得了初步的胜利，在整个工程项目建设中，作为演艺项目主体工程的仿古建筑部分，是全面反映平遥古城建筑文化的重要载体，是对平遥古城现存历史建筑精华的集中展示，为使这一工程项目高标准、全方位的反应平遥古城在最鼎盛时期的建筑风貌，晋中市委市政府、平遥县委县政府高度重视。“又见平遥”工程项目部选用了平遥古城最具有实力的四家古建筑施工单位，严格采用传统的施工工艺和建筑手法，抽调精兵强将，科学合理安排施工，认真细致组织建设，在短短的两个月时间内，仿古建筑部分全部完成。
演出剧照(6张)《又见平遥》演出项目建设创造了平遥速度，展示了平遥精神。工程项目之所以取得这样的效果，主要得益于领导重视，强力推进。县委政府召开誓师大会，决战会战，3个月任务2个月完；得益于认真组织，细致工作。县委政府一周一例会，一日一通报，以有效的组织措施推进工程建设；得益于专家参与，技术保障。组织全县的古建专家成立专家工作组，指导监督古建的建设情况，保证质量，保证进度；得益于队伍专业，精心施工。
本剧总导演王潮歌认为，在这次创作中，创新、出奇、作品的成熟度与观众的接受能力是她面临的巨大考验。王潮歌在与媒体见面会上说：“我们在穿越。使用大量的艺术语汇，戏剧、舞蹈、音响、音乐制造奇特空间，希望观众能产生幻觉，穿越回一百年前。” 
2013年1月16日，《又见平遥》完成内部动线测试，测试满意度达到百分之九十。2013年1月20日，《又见平遥》剧场迎来揭幕仪式。2013年2月1日，进行产品发布会。2013年2月18日（正月初九）正式公演亮相。
演出建筑
主会场部分鸟瞰图(6张)“又见平遥”剧场设计灵感来源于古城内绵延起伏的屋面，有高潮、有低谷，一波三折，起起落落，仿佛在演绎着一幕幕人生大戏，也展示着古城曾经的繁华与沧桑。
剧场是展示平遥传统艺术魅力的场馆，本身就是一座艺术品。运用平遥最具代表性的“土”与“瓦”以巧妙的穿插、悬挑、转折、叠落等现代简洁的手法聚合成一座“灵气往来、求之无端”的“舞动剧场”，赋予建筑以节奏感很强的造型意境，并表达出传统建筑的精神内涵。“古城”与“舞动的剧场”将会以一种对话的姿态相处——古与今之间的对话，大城与小城之间的对话。
剧场建筑总高度为15米，属于低层建筑，整个剧场的功能部分和建筑体块在平面上展开，占地面积大，空间开阔，有利于结合周围环境。由于建筑处在古城西侧，受到高度限制，且为了与古城建筑更好的融合，建筑单体将6米的高度处理在地下，地上部分高度仅为9米，低于古城墙12米的高度且单体建筑与古城墙的距离控制到100米，做到了新建筑临古城而不突出。
剧场主要由南侧出入口广场、剧场建筑和山体景观组成南北向景观中轴线。通过高低错落、材质变化和空间的收缩、放大形成有特色的空间效果。建筑单体上“土”和“瓦”的外立面材质延续到铺地，与建筑临近的硬质铺地和地面景观完美融合。
在场地东西两侧3米高的阶梯型景观退台上设置泛光照明，以不同亮度，不同阴影变化照明的搭配，使建筑物在黑暗中获得炫目亮丽的效果；南侧挑出的屋面板下设置泛光照明，通过不同亮度的照明来强化屋面舞动的优美轮廓线；首层镂空叠摞的瓦墙设置内透光照明。灯光照耀下的建筑在夜幕下熠熠生辉，将会成为夜晚点缀平遥古城的一颗璀璨“明珠”。
剧场内部的建筑全部是仿古建筑，主要分为A、B、C、D四个区。
A区引导区
该区为观众等待区，该区可容纳观众300人以上。该区由A1、A2、A3三组建筑组成，共计1683平方米，建筑面积578平方米。采用中国清末时期同兴公镖局铺面为蓝本，真实反应了平遥最鼎盛时期的建筑特色，使观众在进入该区后，充分体验到从当代到清末的历史穿越，从而产生对平遥历史文化的深切体验。
B区商业文化展示区
该区由大街、小巷、牌楼、店铺、小庙等共计22组建筑物组成，采用石雕、砖雕、木雕、磨砖对缝等传统工艺建造，全面真实地反映了平遥古城最鼎盛时期商业活动的繁华景象。该区共计2845平方米，建筑面积2021平方米。观众进入该区后可看到平遥古城在清末时的各种商业活动情况，真切的体味生活在150年前的平遥古人是如何用自己的聪明才智，在中国商业历史的舞台上，谱写着非同寻常的华美乐章。
C区生活场景展示区
该区由10组建筑物组成，共计2200平方米，建筑面积1030平方米，采用仿真的手法，复建了平遥古城最具代表性的民居建筑。同时，为了演艺的需要，对部分建筑采用了局部解剖放大的方法，使该区更具有表演性和娱乐性。通过该区的建筑和表演的手段，使观众在该区真切的体味到平遥古城最为富庶时期商贾家庭富可敌国的生活场景，和悲欢离合的人生长歌。
D区综合文化演艺区
该区共计2200平方米，建筑面积156平方米。将采用现代化的声、光、电等表现手法，全方位为观众展示平遥古城2000多年的历史、政治、经济、宗教等方面的综合文化，使观众对平遥古城有一个全面而新鲜的认识。
观赏形式
一般意义上的剧场，观众席、舞台面对面。而《又见平遥》剧场却颠覆了这个空间。繁复和奇特的空间分割让观众“找不着北”，有进入迷宫般的感受：一会儿是街道，一会儿是大院，一会儿是城墙，一会儿又是黑空间。没有前厅，没有主入场口，没有观众席，没有传统舞台。观众从不同的门进入剧场，在90分钟的时间里，穿过完全不同的场景，而且，完全是步行。观众边走边看。表演者会深入人群之中，甚至与观众对话，让观众有机会成为戏剧的一部分。不同线路的演出，有些部分是不尽相同的。也就是说，观众只看一次演出的话，并不能看完演出的全貌。[1]