标题：项目进度管理软件
简介
项目进度管理是指在项目实施过程中，对各阶段的进展程度和项目最终完成的期限所进行的管理，是在规定的时间内，拟定出合理且经济的进度计划（包括多级管理的子计划）。在执行该计划的过程中，经常要检查实际进度是否按计划要求进行，若出现偏差，便要及时找出原因，采取必要的补救措施或调整、修改原计划，直至项目完成。其目的是保证项目能在满足其时间约束条件的前提下实现其总体目标。
项目进度管理一般包含项目进度计划的制定和项目进度计划的控制两部分。
项目进度管理的重要性
项目进度管理的地位管理集中反映在项目成本、质量和进度三个方面。这三个方面通常称为项目管理的“三要素”。进度是三要素之一，它与成本、质量二要素有着辩证约有机联系。对进度的要求是通过严密的进度计划及合同条款的约束，使项目能够尽快地竣工。
项目进度管理的影响因素首先,项目范围会影响项目进度。一般来讲(指假设其他要素不变,下同) ,项目范围越大,项目所要完成的任务越多,项目耗时越长;反过来,项目范围越少,项目所要完成的任务越少,项目耗时越短。
项目成本、质量也都会影响进度。一般来讲,追加成本,可以增加更多的进度管理,比如设备和人力,从而使某些工作能够并行完成或者加班完成。当然,进度与成本不是线性替代关系,成本增加的速度一般都比进度缩短的速度高。
项目进度管理软件出现的必然性
传统的进度管理存在的问题忽视进度计划：认为进度计划是一种摆设，可有可无。“我非常熟悉，该做什么我脑子非常清楚”。没有很好的进度计划，施工企业很难在一个长的时间跨度内掌控和汇报进度。
计划与实际工作脱节：目前，很多项目都是通过Excel表格、手工绘制甘特图来管理项目的进度。大量的文档堆积，汇总效率低，时效性比价差，对于掌控项目的进度非常不利。这也是为什么项目出现的问题只能事后处理的原因之一。另外，由于传统的管理模式缺乏第三方的监督，个人项目干系人可能存在瞒报或假报项目进度的情况，导致项目进度与计划脱节。
项目负责人经验缺乏，管理不到位：由于项目负责人缺乏相应的项目经验，在事前没有很好的进行分析，制定应急计划，等事情发生了才手忙脚乱不知所踪。管理组织上不能够保证进度目标的实施，人浮于事，重关系、轻能力现象严重，导致执行能力很差。项目成员只关心自己是否得利，而不管项目目标是否顺利实现。缺乏有效的监督、激励、考核机制，目标分解不够明确，在进度滞后的情况下找不到直接的负责人，各部门人员之间相互扯皮，最终不了了之。由于没有明确的责任又缺乏合作精神，项目成员的积极性调动不起来，对进度目标也就很漠然。
项目进度管理软件的出现对于大型项目管理，没有软件支撑，手工完成项目任务制定、跟踪项目进度、资源管理、成本预算的难度是相当大的。随着微型计算机的出现和运算速度的提高,20世纪80年代后项目管理技术也呈现出繁荣发展的趋势,项目进度管理软件开始出现。
项目进度管理软件的工作原理项目进度管理软件要突破现有管理模式上存在的问题，全面管理项目进度相关的所有元素，必须就具有先进的工作原理。下面我们以8thManage的项目进度管理软件为例，进行说明。
动态控制原理
项目的进行是一个动态的过程。因此进度控制随着项目的进展而不断进行。8thManage的[1]采用的是计划与执行合二为一的工作原理，信息实时跟踪反馈，动态呈现项目进度。
系统原理
项目各实施主体、各阶段、各部分各层次的计划构成了项目的计划系统，它们之间相互联系、相互影响；每一计划的制定和执行过程也是一个完整的系统。因此必须用系统的理论和方法解决进度控制问题。
封闭循环原理
项目进度控制的全过程是一种循环性的例行活动，其活动包括编制计划、实施计划、检查、比较与分析、确定调整措施、修改计划，形成了一个封闭的循环系统。进度控制过程就是这种封闭的循环系统不断运行的过程。
信息原理
信息是项目进度控制的依据。8thManage则通过系统的实时信息汇总功能及时有效地进行信息的传递和反馈。
项目进度管理软件的功能模块
项目进度管理软件大概分为工程类项目进度管理软件以及非工程类项目进度管理软件两种。这两种管理软件在功能上会有一些差距，但基本的功能模块大致相同。其中，8thManage的项目进度管理软件使用于工程和非工程两种项目，极具代表性。下面我们就以这个产品为例，详细了解项目进度管理软件包含的功能模块。
1．情境式项目管理
根据实际情境选择高度合适的管理方式
8thManage 项目进度管理软件能够帮助组织管理所有项目，不论其规模大小、简单或复杂。
8thManage 项目进度管理软件不但支持WBS、项目范围结构、甘特图、关键路径、EVM等传统管理手段，也支持迭代依赖、现状调查等现代项目管理技术。
  
2．企业协作
项目进度管理软件为个人与部门之间的协作与沟通提供了一个很好的平台。
*功能型与项目导向型组织管理
*请求、承诺、交付以及验收的通用语言
*各部门、委员会以及各站点的协调和管理
*客户、合作伙伴以及供应商的协调和管理
*机构间的交互与上报管理
3.企业资源管理
项目进度管理软件的资源管理功能，可按照区域、部门、项目以及活动进行资源的查找、申请、分配并跟踪企业资源的使用情况。
*根据资源的技能及可分配时间自动搜索资源
*根据资源分配自动进行费用估算和预算
*对资源的计划使用情况与实际使用记录进行比较
*监测过度分配和不恰当的资源
*汇总企业数据到项目组合视图以识别各个项目之间的关键问题并权衡风险
4.项目执行管理
项目进度管理软件能对项目执行做全面的掌握。
*活动的计划和执行管理
*可交付成果的计划和交付管理
*依赖的计划、跟踪和验收管理
*项目和活动的审批以及再次审批管理
*实时的请求和应答管理
*实时的风险和问题监测
*项目执行规则与控制管理
*项目执行的全面跟踪记录
  
5.承诺管理
8thManage 项目进度管理软件为单向和双向项目承诺提供全面支持。
*活动、可交付成果和资源的承诺提议
*进度、费用和质量承诺的承诺记录
*提议、审批、接受承诺的承诺协议
*取消承诺、完成承诺和违诺的管理
*承诺跟踪记录管理
6.需求和迭代管理
复杂的需求很难经由一次性沟通完成。项目进度管理软件可以迭代的方式完成复杂需求的交付与验收。
7.风险管理
项目进度管理软件不但能够自动检测系统性风险，还提供了集成的风险登记表，从而能够记录项目成员识别的风险，并进行全程跟踪。
*自动监测超时和超支风险
*自动监测使用不恰当资源与资源短缺的风险
*自动监测可交付成果审批和验收风险
*自动监测项目的控制风险和信心风险
*记录项目成员自定义风险并跟踪缓解风险的行动
*定义风险准则与风险分析矩阵
8.现状调查
8thManage 项目进度管理软件通过具名和匿名的现状调查功能帮助您对项目进行有效诊断。
*项目团队的信心
*项目利害关系者的共识
*用户满意度
9.沟通管理与问题管理
项目进度管理软件提供了多种沟通机制，通过集中化的问题管理系统来跟踪问题、行动及其结果。
10.实时监控和跟踪
项目进度管理软件提供了以下概览，以便跟踪项目状态、发现问题和跟踪解决问题的行动。
*项目
*费用
*资源
*依赖
*可交付成果
*风险
11.互动管理和决策支持
项目进度管理软件能够促进规范化的互动，并提供实时信息，从而帮助团队做出有效决策。
12.模块方法模式和CMMI支持
8thManage 项目进度管理软件提供模板方法模式来协助创建项目计划。
它同时支持CMMI的9种通用过程和27个特定过程。
13.Agile方法
8thManage 项目进度管理软件允许客户作为团队成员，通过Agile方法来实现发布计划、迭代计划、团队互动、内部测试以及验收测试。
14.维护管理
项目进度管理软件为维护支持提供了以下工具：
*客户支持模块
*呼叫日志和响应跟踪功能
*缺陷与变更跟踪系统
*发布与补丁功能
15.更有其他内置功能，使您的团队工作更高效。
项目进度管理软件内置以下便利功能：
*个人工作日历与概览
*工时表功能
*产品和许可证管理功能
*完善的文档管理系统
*全面的审计跟踪记录
项目进度管理软件选型的标准
1．容量
这主要是考虑系统能否处理你预计进行的项目数量、预计需要的资源数以及预计同时管理的项目数量。
2．文件编制和联机帮助功能 
各个项目进度管理软件包的文件编制和联机帮助功能质量各不相同，差别较大。主要考虑用户手册的可读性、用户手册里概念的逻辑表达、手册和联机帮助的详细程度，举例说明的数量、质量、对高级性能的说明水平。
3．操作简易性
这一点通常不论选择在哪种软件包时都是主要的。主要应考虑系统的"观看"和"感觉"效果、菜单结构、可用的快捷键、彩色显示、每次显示的信息容量、数据输入的简易性、现在数据修改的简易性、报表绘制的简易性、打印输出的质量、屏幕显示的一致性，以及熟悉系统操作的难易程度。
4．可利用的功能
一定要考虑系统是否具备项目组织所需要的各种功能。例如，程序是否包含工作分析结构以及甘特图和网络图，资源平衡或均衡算法怎么样；系统能否排序和筛选信息、监控预算、生成定制的日程表，并协助进行跟踪和控制；它能否检查出资源配置不当并有助于解决。
5．系统的兼容能力
在当今的数字化社会里，大量的电子系统日趋统一。如果你的工作环境里，切合数据储存在各个地方，比如数据库、电子数据表里，这时就要特别注意项目进度管理软件的兼容统一能力。有些系统只能与少数几种常见的软件包进行最基本的统一，有些却可以与分布数据库甚至对象向数据库进行高级的综合统一。另外，项目进度管理软件通过电子信箱向文字处理及图形软件包转入信息的能力也会影响到你的决策。
6．安装要求
这里主要考虑运行项目进度管理软件对计算机硬件和软件的要求：存储器、硬盘空间容量、处理速度和能力、图形显示类型、打印设置以及操作系统等。
7．报表功能
目前各种项目进度管理软件系统的主要不同之处是它们提供的报表种类和数量。有些系统仅有基本的计划、进度计划和成本报表，而有一些则有广泛的设置，对各个任务、资源、实际成本、承付款项、工作进程以及其他一些内容提供报表。另外，有些系统更便于定制化。报表功能应给予高度的重视，因为大多数用户非常注重软件这种能生成内容广泛、有说服力的报表的功能。
8．安全性能
有些项目进度管理软件有相对更好的安全性。如果安全问题很重要，那么就要特别注意对项目进度管理软件、每个项目文件及每个文件数据资料的限制访问方式。
9．经销商的支持
要特别注意，经销商或零售商是否提供技术支持、支持的费用，以及经销商的信誉。