标题：昆明市城市园林绿化植物栽植工程技术规范
1　总　则
1.1　为了对城市绿化植物种植工程施工技术和质量进行控制，提高城市绿化种植成活率，建造城市优美园林景观，节约园林绿化建设资金和资源，突出本土城市园林绿化特色，确保城市园林绿化工程施工质量，创建良好和谐的城市生态环境，制定本规范。
1.2　本技术规范适用于建标〔2002〕135号所规定的各类绿地的绿化植物栽植工程。包括施工前准备，种植材料和播种材料，种植前土壤处理，种植穴、槽的挖掘，苗木运输和假植，苗木种植前的修剪，树木种植，大树移植，行道树种植，水生植物种植，草坪、花卉、地被种植，垂直绿化，屋顶绿化，绿化工程的附属设施等项目。作为昆明地区园林绿化施工组织和检查验收时的技术标准。
1.3　为绿化工程配套的构筑物和市政设施工程，应符合国家现行有关标准的规定。
1.4　城市园林绿化植物栽植工程的施工除符合本规范外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
2　常用术语
2.1　绿化栽植工程：树木、花卉、草坪、地被、藤本植物等的植物种植工程。
2.2　乔木：主干明显而直立，植株高大的木本植物。
2.3　灌木：无明显主干或主干甚短，植株相对低矮的木本植物。
2.4　常绿树：终年具有绿叶的树木，包括常绿乔木和常绿灌木。
2.5　落叶树：在秋季或者冬季休眠落叶的树木。
2.6　藤本植物：茎干细长，不能直立，攀附或垂挂在大树或它物质上生活的植物。
2.7　地被：主要指覆盖地面作用的草本或灌木，一般高度为45厘米。
2.8　草坪：主要指覆盖地面作用的草本植物，一般以禾本科植物为主。
2.9　花卉：指在绿地中开花的各类植物。
2.10　垂直绿化：是泛指用攀援植物装饰建筑物外墙和各种围墙的一种立体绿化形式。
2.11　种植土：理化性能好，结构疏松、通气，保水、保肥能力强，适宜于园林植物生长的土壤。
2.12　客土：将栽植地点或种植穴中不适合种植的土壤更换成适合种植的土壤，或掺入某种土壤改善理化性质。
2.13　种植土层厚度：植物根系正常发育生长的土壤深度。
2.14　种植穴（槽）:种植植物挖掘的坑穴。坑穴为圆形或方形称种植穴，长条形的称种植槽。
2.15　规则式种植:按规则图形对称配植，或排列整齐成行的种植方式。
2.16　自然式种植：株行距不等，采用不对称的自然配植形式。
2.17　土球：挖掘苗木时，按一定规格切断根系保留土壤呈圆球状，加以捆扎包装的苗木根部。
2.18　裸根苗木：挖掘苗木时根部不带土或带宿土（即起苗后轻抖根系保留的土壤）。
2.19　假植：苗木不能及时种植时，将苗木根系用湿润土壤临时性填埋的措施。
2.20　修剪：在种植前对苗木的枝干和根系进行疏枝和短截。对枝干的修剪称修枝，对根的修剪称修根。
2.21　定干高度：乔木从地面至树冠分枝处即第一个分枝点的高度。
2.22　鱼鳞穴：为防止水土流失，对树木进行浇水时，在山坡陡地筑成的众多类似鱼鳞壮的土堰。
2.23　浸穴：种植前的树穴灌水。
2.24　疏剪：将枝条从分枝的基部剪除称疏剪或疏枝。
2.25　短截：从枝条上选留一合适的芽后将枝条剪短，以刺激侧芽萌发。
2.26　分枝点高度：乔木从地表面至树冠第一个分枝点的高度。
2.27　成活率：树苗种植后成活株数占种植总数的百分比。
2.28　非植树季节植树：正常植树季节以外的时间植树。
2.29　软容器囤苗：将苗木种入软容器（软容器为可降解的材料）中，掩入土中常规养护，移植时连同软容器一起埋入土中。
2.30　木箱移植:指移植大树时，根部带土块重量较大，为确保移植过程土块的完好，采取用木箱包装移植。
2.31　缩根法:在大树移植前1～2年，将根系按预定移植时的大小，环树挖60～80cm宽的沟，将根切断，再还回松散的营养土，使其在根的断口处愈合生新根，利于移植时成活。
2.32　修坨:指土球或木箱移植时对土球，按规格标准修理整形。
2.33　掏底:对土球底部进行挖去土壤和断根。
2.34　腰绳:在土球高的中间部位，缠绕草绳。
2.35　双股双轴:指土球包装时，草绳两根并用缠绕两层。
2.36　铁板条:用0.1公分厚铁板加工成宽3cm，长60～100cm 左右的代孔铁条，用于连接木箱板用，也称铁皮（俗称铁腰子）。
2.37　原土壤:树木在原栽植地的土壤。
2.38　观赏面:树冠具有较美的观赏的一面。
2.39　后期养护:植物定植竣工后（或三次浇水后）的养护管理，一般养护时间为一年。
2.40　打包:将土球用蒲包裹严，用草绳捆紧。
3　施工前准备
3.1　城市园林绿化工程必须按照批准的绿化工程设计方案及有关文件施工。施工人员应掌握设计意图，进行工程准备，施工方有义务提出施工的最佳时间建议。
3.2　施工前，设计单位应向施工单位进行设计交底，施工人员应按设计图进行现场核对，若有不符之处，应提交设计单位变更设计。
3.3　根据绿化设计要求，选定的种植材料应符合其产品标准及设计要求的规定。
3.4　工程开工前应编制施工计划书，计划书应包括下列内容：
3.4.1 施工程序和进度计划；
3.4.2 各工序的用工数量及总用工数量；
3.4.3 工程所需材料进度表；
3.4.4 机械与运输车辆和工具的使用计划；
3.4.5.施工技术和安全措施；
3.4.6.施工预算；
3.4.7.大型及重点绿化工程应编制施工组织设计。
3.5　城市建设综合工程中的绿化种植，应在主要建筑物、地下管线、道路工程等主体工程完成后进行。
4　种植材料和播种材料
4.1　苗木质量要求
4.1.1　苗木本身质量的好坏直接影响着绿化美化效果，为此苗木质量应符合苗木出圃质量标准和设计对苗木质量的要求。具体要求如下：
4.1.1.1　乔木的质量标准：树干挺直，不应有明显弯曲，小弯曲也不得超出两处，无蛀干害虫和未愈合的机械损伤。树形完整（没有特殊要求，不准用断头苗）。树冠丰满，枝条分布均匀、无严重病虫危害，常绿树叶色正常。根系发育良好、无严重病虫危害，移植时根系或土球大小，应为苗木胸径的8～10倍。
4.1.1.2　灌木的质量标准：根系发达，生长茁壮，无严重病虫危害，灌丛匀称，枝条分布合理，丛生灌木枝条至少在4～5根以上，有主干的灌木主干应明显。
4.1.1.3　绿篱苗的质量标准：苗木应树型丰满，枝叶茂密，发育正常，根系发达，无严重病虫危害。
4.1.1.4　露地栽培花卉应符合下列规定：
（1）一、二年生花卉，叶簇健壮，色泽明亮。
（2）宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。
（3）球根花卉，根茎应健壮、无损伤，幼芽饱满。
（4）观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满。
（5）水生植物，根、茎发育应良好，植株健壮，无病虫害。
4.1.1.5　草坪的质量标准
（1）铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过1%。草块土层厚度宜为1～5cm，草卷土层厚度宜为1～3cm。
（2）植生带厚度不宜超过2mm，植生带材料应为为可降解的环保材料，种子分布应均匀，种子饱满，发芽率应大于90%。
4.1.1.6　地被植物应根系发达、完整，植株生长健壮，无病虫害。
4.1.1.7　藤本（攀援）植物植株形态完整，根系发达、完整，植株生长健壮，无病虫害。
4.2　植物种子的标准
播种用的植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率，不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证。发芽率达90%以上。
5　种植前土壤处理
5.1　种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，根据所要栽培的植物种类采取相应的土壤消毒和土壤改良技术措施，土壤消毒和土壤改良所使用的材料和药品应为无污染的物质。
5.2　绿地地形整理应严格按照设计要求进行，地形应自然流畅。
5.3　平整土地后，应采取实压或洒水等措施以防止尘土飞扬，污染环境。
5.4　园林植物生长所必需的最低种植土层厚度应符合表一的规定。表一　　园林植种植必需的最低土层厚度序号　　植 被 类 型　　土 层 厚 度 （cm）
1　　草本花卉　　30
2　　草 坪　　30
3　　地 被　　30～50
4　　小灌木　　50～60
5　　大灌木　　80～90
6　　浅根乔木　　100～1200
7　　深根乔木　　1500或者以上
5.5　绿地应按设计要求构筑地形。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应根据所栽植植物的种类进行土壤肥力的调整，一般翻耕土壤深度为25～30cm，耙细整平，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。
5.6　栽培土壤的改良物质应该由不污染环境的材料组成，所有材料不能影响该地环境中生物的生存。
6　种植穴、槽的挖掘
6.1　种植穴、槽挖掘前，应根据设计图纸，仔细分析地下管线和隐蔽物埋设情况，严格定点放线，确定种植穴、槽位置。
6.2　种植穴、槽的定点放线应符合下列规定：
6.2.1　种植穴、槽定点放线应符合设计图纸要求，位置必须准确，标记明显。
6.2.2　种植穴定点时应标明中心点位置。种植槽应标明边线。
6.2.3　定点标志应标明树种名称（或代号）、规格。
6.2.4　行道树定点遇有障碍物影响株距时，应与设计单位取得联系，进行适当调整。
6.3　挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，规格一般应符合表二、表三、表四、表五的规定。表二　　常绿乔木类种植穴规格（cm）序号　　树　高　　土球直径　　种植穴深度　　种植穴直径
1　　150　　40～50　　50～60　　80～90
2　　150～250　　70～80　　80～90　　100～110
3　　250～400　　80～100　　90～110　　120～130
4　　400以上　　140以上　　120以上　　180以上表三　　落叶乔木类种植穴规格（cm）序号　　胸　径　　种植穴深度　　种植穴直径
1　　2～3　　30～40　　40～60
2　　3～4　　40～50　　60～70
3　　5～6　　60～70　　80～90
4　　4～5　　50～60　　70～80
5　　6～8　　70～80　　90～100
6　　8～10　　80～90　　100～110表四　　花灌木类种植穴规格（cm）序号　　冠　径　　种植穴深度　　种植穴直径
1　　200　　70～90　　90～110
2　　100　　60～70　　70～90表五　　绿篱类种植槽规格（cm）序号　　苗　　高　　深×宽　　种植方式
1　　50～80　　40×40　　单 行
2　　50～80　　40×60　　双 行
3　　100～120　　50×50　　单 行
4　　100～120　　50×70　　双 行
5　　120～150　　60×60　　单 行
6　　120～150　　60×80　　双 行
竹类种植穴规格：竹类种植穴深度比盘根或土球深20～40cm，种植穴直径比盘根或土球宽40～60cm。
6.4　在土层干燥地区应于种植前浸穴。
6.5　挖穴、槽后，应施入腐熟的有机肥作为基肥或者是无污染的各类肥料。
7　苗木运输和假植
7.1　苗木运输量应根据种植量确定。苗木运到现场后应及时栽植。
7.2　苗木在装卸车时应轻吊轻放，不得损伤苗木和造成散球。
7.3　起吊带土球小型苗木时应用绳网兜土球吊起，不得用绳索缚捆根颈起吊。重量超过一吨的大型土球应在土球外部套钢丝缆绳起吊。
7.4　土球苗木装车时，应按车辆行驶方向，将土球向前，树冠向后码放整齐。
7.5　裸根乔木长途运输时，应覆盖并保持根系湿润。装车时应顺序码放整齐；装车后应将树干捆牢，并应加垫层防止磨损树干。
7.6　花灌木运输时可直立装车。
7.7　装运竹类时，不得损伤生长点和竹芽。
7.8　裸根苗木必须当天种植。裸树苗木自起苗开始暴露时间不宜超过8小时。因特殊原因，当天不能种植的苗木应进行假植。
7.9　带土球小型花灌木运至施工现场后，应紧密排码整齐，当日不能种植时，应喷水保持土球湿润。
7.l0　珍贵树种和需反季节移植苗木，应在合适的季节移植起苗并用容器种植，待工程开始时使用。
8　苗木种植前的修剪
8.1　种植前应进行苗木根系修剪，宜将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并对树冠进行修剪，保待地上地下平衡。
8.2　乔木类修剪应符合下列规定：
8.2.1　具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，对保留的主侧枝应在健壮芽上短截，可剪去枝条1/5～1/3。
8.2.2　无明显主干、枝条茂密的落叶乔木，对干径10cm以上树木，可疏枝保待原树形；对干径为5～10cm的苗木，可选留主干上的几个侧枝，保持原有树形进行短截。
8.2.3　常绿乔木可适量疏枝。枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪。具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时，可剪除基部2～3层轮生侧枝。
8.2.4　常绿针叶树，不宜修剪，只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。
8.2.5　用作行道树的乔木，定干高度宜大于3m，第一分枝点以下枝条应全部剪除，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截，并应保持树冠原型。
8.2.6　珍贵树种的树冠宜作少量疏剪。
8.3　灌木及藤蔓类修剪应符合下列规定：
8.3.1　带土球或湿润地区带宿土裸根苗木及上年花芽分化的开花灌木不宜作修剪，当有枯枝、病虫枝时应予剪除。
8.3.2　枝条茂密的大灌木，可适量疏枝。
8.3.3　对嫁接灌木，应将接口以下砧木萌生枝条剪除。
8.3.4　分枝明显、新枝着生花芽的小灌木，应顺其树势适当强剪，促生新枝，更新老枝。
8.3.5　用作绿篱的乔灌木，可在种植后按设计要求整形修剪。苗圃培育成型的绿篱，种植后应加以整修。
8.3.6　攀援类和蔓性苗木可剪除过长部分。攀援上架苗木可剪除交错枝、横向生长枝。
8.4　苗木修剪质量应符合下列规定：
8.4.1　剪口应平滑，不得劈裂。
8.4.2　枝条短截时应留外芽，剪口应距留芽位置以上1cm。
8.4.3　修剪直径2cm以上大枝及粗根时，截口必须削平并涂防腐剂。
9　树木种植
9.1　树木种植是城市绿化工程的重要组成部分，种植时应统一标准，注重施工质量，使植树工程纳入科学化、规范化、法制化管理轨道。
9.2　本技术规范适用于本市用于建标〔2002〕135号所规定的各类绿地树木种植工程。
9.3　本规范适用于种植干径15cm以下的乔木，高4m或土球直径1.3m以下常绿乔木质量技术标准。
9.4　树木种植前的准备
9.4.1　重点材料的准备：如特殊需要的苗木、材料应事先了解来源、材料质量、价格、可供应情况。应根据树木的习性和当地的气候条件，选择最适宜的种植时期进行种植。
9.4.2　做好现场准备。
9.5　苗木质量要求
9.5.1　苗木本身质量的好坏直接影响着绿化美化效果，为此苗木质量应符合苗木出圃质量标准和设计对苗木质量的要求。具体要求如下：
乔木的质量标准：树干挺直，不应有明显弯曲，小弯曲也不得超出两处，无未愈合的机械损伤，无严重病虫危害。树冠丰满，枝条分布均匀、常绿树叶色正常。根系发育良好、移植时根系或土球大小，应为苗木胸径的8～10倍。
9.6　种植
9.6.1　定点、放线
9.6.1.1　定点放线要以设计提供的标准点或固定建筑物、构筑物等为依据。
9.6.1.2　定点放线应符合设计图纸要求，位置要准确，标记要明显。定点放线后应由设计或有关人员验点，合格后方可施工。
9.6.1.3　规则式种植，树穴位置必须排列整齐，横平竖直。行道树定点，行位必须准确。树位中心可用镐刨坑后放白灰。
9.6.1.4　孤植树定点时，应用木桩标志树穴的中心位置，木桩上写明树种和树穴的规格。
9.6.1.5　自然式种植，定点放线应按设计意图保持自然，自然式树丛用白灰线标明范围，其位置和形状应符合设计要求。树丛内的树木分布应有疏有密，不得成规则状，三点不得成行，不得成等腰三角形。树丛中应钉一木桩，标明所种的树种、数量、树穴规格。
9.6.2　挖种植穴、槽的质量标准
9.6.2.1　挖种植穴、槽的位置应准确，严格以定点放线的标记为依据。
9.6.2.2　穴、槽的规格，应视土质情况和树木根系大小而定。一般规定：树穴直径和深度，应较根系和土球直径加大15～20cm，深度加10～15cm。树槽：宽度应在土球外两侧各加10cm，深度加10～15cm，如遇土质不好，需进行客土或采取施肥措施的应适当加大穴槽规格。
9.6.2.3　挖种植穴、槽应垂直下挖，穴槽壁要平滑，上下口径大小要一致，挖出的表土和底土、好土、坏土分别置放。底部应留一层松土。
9.6.2.4　在新垫土方地区挖树穴、槽，应将穴、槽底部踏实。在斜坡挖穴、槽应采取鱼鳞坑和水平条的方法。
9.6.2.5　挖植树穴、槽时遇障碍物，如市政设施、电讯、电缆等应先停止操作，请示有关部门解决。
9.6.3　客土、施肥
9.6.3.1　树木生长、发育都离不开土壤，因此土壤好坏影响着树木的成活，具体要求如下：
（1）种植树木所必须的最薄的土层应视树木规格大小而定，一般土层填埋不得低于原树木根系生长点。
（2）种植前对土壤进行勘探，化验理化性质和测定土壤肥力。
（3）对不宜树木生长的建筑弃土，或含有害成份的土壤，必须进行客土，换上适宜树木生长的种植土。
（4）如设计规定或有特殊要求还可掺入部分营养土，以改良土壤结构和增加肥力。
9.6.3.2　为供给树木养分，促进发育生长，可采取施肥措施，一般要求如下：
（1）施肥所需肥料应是经过充分腐熟的有机肥。
（2）施肥量应根据树木规格、土壤肥力、有机肥效高低等因素而定。
（3）施肥的方法：将有机肥搅碎、过筛与细土拌匀，平铺坑底，上面覆10cm种植土。
9.6.4　装运、卸苗和假植
9.6.4.1　装、运、卸和假植苗木的各环节均应保护好苗木，轻拿、轻放，必须保证根系和土球的完好。
9.6.4.2　装裸根苗木应顺序码放整齐，根部朝前，装时将树干加垫、捆牢，树冠用绳或者其他材料拢好。
9.6.4.3　长途运输应特别注意保持根部湿润，一般可采取沾泥浆、喷保湿剂和用苫布遮盖等方法。
9.6.4.4　装带土球苗木，应将土球放稳、固定好，不使其在车内滚动，土球应朝车头，树冠拢好。装绿篱苗时最多不得超过三层，以免压坏土球。
9.6.4.5　运输过程应保护好苗木，要配备押运人员，装运超长、宽的苗木要办理超长、超宽手续，押运人员应与司机配合好。
9.6.4.6　卸车时应顺序进行，按品种规格排放并及时假植，缩短根部暴露时间。
9.6.4.7　使用吊车装卸苗木时，必须保证土球完好，拴绳必须拴土球起吊，严禁捆树干吊树干。
9.6.5　修剪
9.6.5.1　树木移植时为平衡树势，提高植树成活率，应进行适度的强修剪。修剪时应在保证树木成活的前提下，尽量照顾不同品种树木自然生长规律和树形。修剪的剪口必须平滑，不得劈裂并注意留芽的方位。超过2cm以上的剪口，应用刀削平，涂抹防腐剂。修剪的方法，一般采取疏枝和短截。
9.6.5.2　树木的根部和高大落叶乔木树冠的修剪，均应在散苗后种植前进行，一般剪去劈、裂、断根、断枝、过长根、徒长枝和病虫根、枝。
9.6.5.3　灌木、绿篱、花篱或需造型修剪的树木，除根部修剪在种植前进行，树冠部分应在种植后浇二次水扶直后进行修剪。
9.6.5.4　常绿乔木一般可不修剪，仅剪去病虫、枯死、劈、裂、断枝条和疏剪过密、重叠、轮生枝。剪口处留1～2cm小木橛，不得紧贴枝条基部剪去。
9.6.6　种植
9.6.6.1　种植的时间选择，一般应选择在蒸腾量小和有利根系及时恢复的时期。在昆明地区全年均可移栽，落叶树以冬末春初为宜；常绿树以雨季种植为宜。
9.6.6.2　种植的质量标准：
（1）种植的苗木品种、规格、位置应严格按设计要求施工。
（2）种植苗木时应保持树苗与地面垂直，不得倾斜。
（3）种植时应注意苗木的丰满一面或主要观赏面应朝向主要视线一方。
（4）规则式种植要横平竖直，树木应在一条直线上，遇有树弯时方向应一致，行道树一般顺路与路平行。树木高矮，相邻两株不得相差超过50cm。
（5）种植苗木深浅应适合（一般不要高于树的根茎）。个别快长、易成活的树种可较原土痕栽深5～10cm，常绿树栽时土球应与地面平或略高于地面5cm。
（6）种植带包装的土球树木时，必须保持土球完好，包装物应取出。
9.6.6.3　种植的程序和方法：
（1）散苗：将苗木按定点的标记放至穴内或穴边，行道树应与道路平行散放。散苗后再与设计图核对，无误后方可进行下道工序。
（2）还土：核对根系、土球与种植穴的规格是否符合规范的标准，合格后向种植穴内还土至合适的高度并踏实。
（3）种植：
①裸根树木种植时，应将根部舒展、铺平，不得窝根，随后填土至1/2时，将树干向上提动，但不得错位，使根与土壤密接，沿穴壁踏实，再将土填至地平。
②种植带土球苗木、树木入穴后，土球放稳，树干直立，随后拆除并取出包装物，随填土随踏实。种植绿篱时，土球完好的应在入槽前拆除包装物，再置于槽内。
③开堰：种植后应在树木四周筑成高15～20cm的灌水土堰，土堰内边应略大于树穴、槽10cm左右。筑堰应用细土筑实，不得漏水。
④立支柱：种植后需要支撑的树木，可采取单支柱法、双支柱法、三支柱法，支撑应牢固，一般支柱立于土堰以外，深埋30cm以上，将土夯实，支柱的方向一般应迎风。树木绑扎处应垫软物，严禁支柱与树干直接接触，以免磨坏树皮。支柱立好后树木必须保持直立。
⑤浇水：新植树木栽后4小时内浇第一遍水，三日内浇第二遍水，十日内浇第三遍水，浇水水量要大，应浇透，之后转入后期养护。每次浇水后均应整堰、堵漏、培土、扶直树干。
（4）非种植季节种植，应采取以下措施：
①苗木应提前采取修枝、断根或用容器假植处理。
②对移植的落叶树必须采取强修剪和摘叶措施。
③选择当日气温较低时或小阴雨天进行移植，一般可在下午五点以后移植。
④应采取带土球移植。
⑤各工序必须紧凑，尽量缩短暴露时间，随掘、随运、随栽、随浇水。
⑥夏季移植后可采取搭荫棚、喷雾、降温等措施。
⑦对人员集散较多的广场、人行道，树木种植后，种植池应铺设透气护栅。
9.6.6.4　后期养护：按规定时间为一年，即新植三遍水后转入后期养护，应固定专人负责。主要项目包括：浇水、中耕、修剪、去蘖、防治病虫、施肥、防寒和看管维护。
10　大树移植
10.1　总则10.1.1　大树移植是城市绿化建设中的一种重要技术手段，应严格按照操作规范进行。
10.1.2　本规程适用于用于建标〔2002〕135号所规定的各类绿地的绿化工程建设中所需大树移植工作。
10.1.3　本规程适用于移植干径15～40cm的乔木或需带直径1.5m至3m土球移植的树木。
10.1.4　为了保证施工安全和树木移植成活率，上岗人员必须是有经验的技术人员或经过园林部门培训审核的技术工人方可参与该工程。10.2　移植大树的方法10.2.1　根据树木品种和移植时间的不同，一般分裸根移植和带土球移植两种。带土移植又分软包装土球移植和硬包装木箱移植。
10.2.2　移植时的根系规定，一般根系直径为树木1.3m处树干直径的7～10倍，根系的深浅视根系的分布而定，一般为70～120cm。
10.2.3　如具备条件，移植大树前，应提前1～2年采取缩根法断根。
10.2.4　适合移植的树种和方法
常见移植树木采取的方法。
（1）常绿乔木：油杉、桂花、广玉兰、山玉兰、雪松、黄连木、清香木、华山松、云南山茶等。
（2）落叶乔木及珍贵观花树木：滇朴、梅花、栾树、银杏、白玉兰等。
（3）宜采取的移植方法
①凡常绿树和落叶树非休眠期移植或需较长时间假植的树木均应采取带土球法移植，一般干径15～20cm，土质坚硬可采用软包装土球法移植，土球直径1.5～1.8m。干径20～40cm的树木采用方木箱移植法，方箱规格为1.8～3m。一般大木箱规格为干径的7～9倍。
②凡休眠期近距离移植落叶树均可裸根移植或裸根少量带护心土。一般根系直径为干径的8～10倍。（有特殊要求的树木除外）10.3　移植大树的时间落叶树：应在落叶后树木休眠期进行，在秋末、冬、春初季节为宜。
常绿树：春、夏（雨）、秋三季均可进行，但夏季移植应错过新稍生长旺盛期，一般以春季移植最佳。10.4　移植树木的选择10.4.1　应符合设计对树木规格、质量的要求。
10.4.2　对移植树木的基本要求如下：
（1）无严重的病虫害。
（2）无严重的机械损伤。
（3）具有一定的观赏性。
（4）植株健壮，生长正常。
（5）相关机械能到达移植树木的现场。
10.4.3　选定移植树木后，应在树干北侧用油漆做出明显的标记，以便找出树木的朝阳面，同时采取树木挂牌、编号并做好登记，以利对号移植。
10.4.4　建立树木卡片，内容包括：树木编号、树木品种、规格（高度、分枝点干径、冠幅）、树龄、生长状况、树木所在地、拟移植的地点。如需要还可保留照片或录像。10.5　移植前的准备工作10.5.1　对需要移植的树木，应根据有关规定办好所有权的转移及必要的手续。
10.5.2　对所移植树木，生长地的四周环境，土质情况，地上障碍物，地下设施，交通路线等进行详细了解。
10.5.3　根据所移植树木的品种和施工的条件，制定具体移植的技术和安全措施。
10.5.4　做好施工所需工具、材料、机械设备等的准备工作。大树移植前，请交通、市政、公用、电讯等有关部门到现场，配合排除施工障碍并办理必要手续。
10.5.5　落叶树移植前对树冠进行修剪，裸根移植一般采取重修剪，剪去枝条的1/2～2/3。带土移植则可适当轻剪，剪去枝条的1/3即可。修剪时剪口必须平滑，截面尽量缩小，修剪2公分以上的枝条，剪口应涂抹防腐剂。常绿树移植前一般不需修剪，定植后可剪去移植过程中的折断枝或过密、重叠、轮生、下垂、徒长枝、病虫枝等，常绿树修剪时应留1～2cm木橛，不得贴根剪去。剪后涂防腐剂或包扎剪口。落叶树修剪时可适当留些小枝，易于发芽展叶。
10.5.6　确定所移树木后，宜提前1～2年采取缩根（断根）措施。
10.5.7　树干采取包裹措施，采用麻袋片、草绳或者其他材料围绕，一般从根茎至分枝点处既可减少蒸发又可减少移植过程的擦伤。定植后再行拆除。10.6　树木的挖掘10.6.1　裸根挖掘
10.6.1.1　裸根移植仅限于落叶乔木，按规定根系大小，应视根系分布而定，一般为1.3m处干径的8～10倍。
10.6.1.2　裸根移植成活的关键是尽量缩短根部暴露时间。移植后应保持根部湿润，方法是根系掘出后喷保湿剂或沾泥浆，用湿草包裹等。
10.6.1.3　沿所留根幅外垂直下挖操作沟，沟宽60～80cm,沟深视根系的分布而定，挖至不见主根为准。一般80～120cm。
10.6.1.4　挖掘过程所有预留根系外的根系应全部切断，剪口要平滑不得劈裂。
10.6.1.5　从所留根系深度1/2处以下，可逐渐向内部掏挖，切断所有主侧根后，即可打碎土球，保留护心土，清除余土，推倒树木，如有特殊要求可包扎根部。
10.6.2　土球挖掘
10.6.2.1　带土球移植,应保证土球完好，尤其雨季更应注意。
10.6.2.2　土球规格一般按干径1.3m处的7～10倍，土球高度一般为土球直径的2/3左右。
10.6.2.3　挖掘高大乔木或冠幅较大的树木前应立好支柱，支稳树木。
10.6.2.4　将包装材料，蒲包、蒲包片、草绳用水浸泡好待用。
10.6.2.5　掘前以树干为中心，按规定尺寸划出圆圈，在圈外挖60～80cm的操作沟至规定深度。挖时先去表土，见表根为准，再行下挖，挖时遇粗根必须用锯锯断再削平，不得硬铲，以免造成散坨。
10.6.2.6　修坨，用泥刀将所留土坨修成上大下小呈截头圆锥型的土球。
10.6.2.7　收底，土球底部不应留的过大，一般为土球直径的1/3左右。收底时遇粗大根系应锯断。
10.6.2.8　围内腰绳，用浸好水的草绳，将土球腰部缠绕紧，随绕随拍打勒紧，腰绳宽度视土球土质而定。一般为土球的1/5左右。
10.6.2.9　开底沟，围好腰绳后，在土球底部向内挖一圈5～6cm宽的底沟，以利打包时兜绕底沿，草绳不易松脱。
10.6.2.10　用包装物将土球包严，用草绳围接固定。
10.6.2.11　打包时绳要收紧，随绕随敲打，用双股或四股草绳以树干为起点，稍倾斜，从上往下绕到土球底沿沟内再由另一面返到土球上面，再绕树干顺时针方向缠绕，应先成双层或四股草绳，第二层与第一层交叉压花。草绳间隔一般8～10cm。注意绕草绳时双股绳应排好理顺。
10.6.2.12　围外腰绳，打好包后在土球腰部用草绳横绕20～30cm的腰绳，草绳应缠紧，随绕随用木槌敲打，围好后将腰绳上下用草绳斜拉绑紧，避免脱落。
10.6.2.13　完成打包后，将树木按预定方向推倒，遇有直根应锯断，不得硬推，随后用蒲包片将底部包严，用草绳与土球上的草绳相串联。
10.6.3　木箱挖掘
10.6.3.1　用木箱移植的土球呈正方形，上大下小，一般下部较上部少1/10左右。
10.6.3.2　放线，先清除表土，露出表面根，按规定以树干为中心，选好树冠观赏面，划出比规定尺寸大5～10cm的正方形土方范围，尺寸必须准确。然后在土方范围外80～100cm再划出一正方形白灰线，为操作沟范围。
10.6.3.3　立支柱，用3～4根将树支稳，呈三角或正方形，支柱应坚固，长度要在分枝点以上，支柱底部可钉小横棍，再埋严、夯实。支柱与树枝干应捆绑紧，但相接处必须垫软物，不得直接磨树皮。为更牢固支柱间还可加横杆相连。
10.6.3.4　按所划出的操作沟范围下挖，沟壁应规整平滑，不得向内洼陷。挖至规定深度，挖出的土随时平铺或运走。
10.6.3.5　修整土球，按规定尺寸，四角均应较木箱板大出5cm，土球面平滑，不得有砖石或粗根等突出土球。修好的土球上面不得站人。
10.6.3.6　土球修整后先装四面的边板，上边板时板的上口应略低于土球1～2cm，下口应高于土球底边1～2cm。靠箱板时土球四角用蒲包片垫好再靠紧箱板，靠紧后暂用木棍与坑边支牢。检查合格后用钢丝绳围起上下两道放置，位置分别置于上下沿的15～20cm处。两道钢丝绳接口分别置于箱板的方向（一东一西或一南一北），钢丝绳接口处套入紧线器挂钩内，注意紧线器应稳定在箱板中间的带上。为使箱板紧贴土球，四面均应用1～2个园木桩垫在绳板之间，放好后两面用驳棍转动，同步收紧钢丝绳，随紧随用木棍敲打钢丝绳，直至发出金属弦音声为止。
10.6.3.7　钉箱板，用加工好的铁腰子将木箱四角连接，钉铁腰子，应距两板上下各5cm处为上下两道，中间每隔8～10公分一道，必须钉牢，园钉应稍向外倾斜，钉入，钉子不能弯曲，铁皮与木带间应绷紧，敲打出金属颤音后方可撤除钢丝绳。2.5cm以上木箱也可撤出园木后再收紧钢丝绳。
10.6.3.8　掏底，将四周沟槽再下挖30～40cm深后，从相对两侧同时向土球内进行掏底，掏底宽度相当安装单板的宽度，掏底时留土略高于箱板下沿1～2cm。遇粗根应略向土球内将根锯断。
10.6.3.9　掏好一块板的宽度应立即安装，装时使底板一头顶装在木箱边板的木带上，下部用木墩支紧，另一头用油压千斤顶顶起，待板靠近后，用园钉钉牢铁腰子，用园木墩顶紧，撤出油压千斤顶，随后用支棍在箱板上端与坑壁支牢，坑壁一面应垫木板，支好后方可继续向内掏底。
10.6.3.10　向内掏底时，操作人员的头部、身体严禁进入土球底部，掏底时风速达4级以上应停止操作。
10.6.3.11　遇底土松散时，上底板时应垫蒲包片，底板可封严不留间隙。遇少量亏土脱土处应用蒲包装土填充后，再钉底板。
10.6.3.12　装上板，先将表土铲垫平整，中间略高1～2cm，上板长度应与边板外沿相等，不得超出或不足。上板前先垫蒲包片，上板放置的方向与底板交叉，上板间距应均匀，一般15～20cm。如树木多次搬运，上板还可改变方向再加一层呈井字形。10.7　树木的装卸及运输10.7.1　大树的装卸及运输必须使用大型机械车辆，因此为确保安全顺利的进行，必须配备技术熟练的人员统一指挥。操作人员应严格按安全规定作业。
10.7.2　装卸和运输过程应保护好树木，尤其是主干根系，土球和木箱应保证其完好。树冠应围拢，树干要包装保护。
10.7.3　装车时根系、土球、木箱向前，树冠朝后。
10.7.4　装卸裸根树木，应特别注意保护好根部，减少根部劈裂、折断，装车后支稳、挤严，并盖上湿草袋或苫布遮盖加以保护。卸车时应顺序吊下。
10.7.5　装卸土球树木应保护好土球完整，不散坨。为此装卸时应用粗麻绳捆绑，同时在绳与土球间，垫上木板，装车后将土球放稳，用木板等物卡紧，不使滚动。
10.7.6　装卸木箱树木，应确保木箱完好，关键是栓绳，起吊，首先用钢丝绳在木箱下端约1/3处拦腰围住，绳头套入吊钩内。另再用一根钢丝绳或麻绳按合适的角度一头垫上软物拴在树干恰当的位置，另一头也套入吊钩内，缓缓使树冠向上翘起后，找好重心，保护树身，则可起吊装车。
10.7.7　树冠凡翘起超高部分应尽量围拢。树冠不要拖地，为此可在车厢尾部放稳支架，垫上软物（蒲包、草袋）用以支撑树干。
10.7.8　运输时应派专人押车。押运人员应熟悉掌握树木状况，卸车地点，运输路线，沿途障碍等情况，主动与司机密切配合，随时排除行车障碍。10.8　树木的种植10.8.1　按设计位置挖种植穴，种植穴的规格应根据根系、土球、木箱规格的大小而定。
10.8.1.1　裸根和土球树木的种植穴为园坑，应较根系或土球的直径加大60～80cm，深度加深20～30cm。坑壁应平滑垂直。掘好后坑底部放20～30cm的松土。
10.8.1.2　用木箱移植的树木，挖方坑，四周均较木箱大出80～100cm，坑深较木箱加深20～30cm。挖出的坏土和多余土壤应运走。将种植土和营养土置于坑的附近待用。
10.8.2　种植的深浅应合适，一般与原土痕平或略高于地面5cm左右。
10.8.3　种植时应选好主要观赏面的方向，并照顾朝阳面，一般树弯应尽量迎风，种植时要栽正扶植，树冠主尖与根在一垂直线上。
10.8.4　种植裸根树木根系必须舒展，剪去劈裂断根，剪口要平滑。有条件可施入生根剂。
10.8.5　种植土球树木时，应将土球放稳，随后拆包取出包装物，如土球松散，腰绳以下可不拆除，以上部分则应解开取出。
10.8.6　种植木箱树木，先在坑内用土堆一个高20cm左右，宽30～80cm的一长方形土球。将树木直立，如土质坚硬，土球完好，可先拆去中间3块底板，用两根钢丝绳兜住底板，绳的两头扣在吊钩上，起吊入坑，置于土球上。注意树木起吊入坑时，树下、吊臂下严禁站人。木箱入坑后，为了校正位置，操作人员应在坑上部作业，不得立于坑内，以免挤伤。树木落稳后，撤出钢丝绳，拆除底板填土。将树木支稳，即可拆除木箱上板及蒲包。坑内填土约1/3处。则可拆除四边箱板，取出，分层填土夯实至地平。
10.8.7　还土，一般用种植土加入营养土使用。注意营养土必须充分腐熟，混合均匀。还土时要分层进行，每30cm一层，还后踏实，填满为止。
10.8.8　立支柱，一般3～4根杉木高，或用细钢丝绳拉纤要埋深立牢，绳与树干相接处应垫软物。
10.8.9　开堰
10.8.9.1　裸根，土球树开园堰，土堰内径与坑沿相同，堰高20～30cm左右，开堰时注意不应过深，以免挖坏树根或土球。
10.8.9.2　木箱树木，开双层方堰，内堰里边在土球边沿处，外堰边在方坑边沿处，堰高25cm左右。堰应用细土、拍实，不得漏水。
10.8.10　浇水三遍。第一遍水，水量不易过大，水流速度要缓慢，使土下沉，反复多次浇灌，直至浇透。一般栽后两、三天内完成第二遍水，一周内完成第三遍水，水量要足，每次浇水后要注意整堰，填土堵漏。10.9　树木的后期养护管理10.9.1　大树移植后的养护管理工作特别重要，栽后第一年是关键，应围绕以提高树木成活率为中心的全面养护管理工作，首先应有必要的资金和组织保证。设立专人，制定具体养护措施，进行养护管理。
10.9.2　浇水应及时，水量充足，视树木生长需要和气候变化而定，浇后应中耕或封堰，常绿树还要注意叶面喷水，雨季时还应注意排涝，树堰内不得有积水。
10.9.3　落叶树移植后注意修剪，去蘖、定芽，成活生长后再逐步培养树形。
10.9.4　对易发生病虫害的树木，应有专人经常观察，采取措施及时防治。
10.9.5　加强看管维护，防止自然灾害与人为破坏。
11　行道树种植
11.1　行道树的栽植技术，应以提高栽植质量为重点，以保证树木的成活率。
11.2　本规程适用于市、区、县属城镇行道树栽植工程。
11.3　行道树栽植，除应按本规程执行外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
11.4　在道路交叉口及弯道内侧种植行道树时，应首先确保车辆和行人的通行安全。
11.5　行道树与地面公共设施的水平距离应符合表六规定。表六　　行道树与地面公共设施的水平距离序号　　名　　　称　　距主干中心不小于（cm）
1　　电力电讯杆　　200
2　　电力电讯杆拉杆　　150
3　　交通指示牌、路牌车站标志　　120
4　　路旁变压器外缘、交通灯柱　　300
5　　消防龙头、邮筒　　120
6　　水准点　　200
11.6　行道树的主干中心与各种地下管线边缘的水平间距不得小于0.95m。
11.7　土壤条件应按下列规定：
11.7.1　种行道树土壤应呈微酸至中性。
11.7.2　栽植穴内有建筑垃圾、含有害物质的土壤，必须用栽植土加以更换。
11.8　栽植前准备
11.8.1　工程资料
11.8.1.1　栽植工程的设计图纸，应包括平面图、立面图、剖面图、种植设计及设计说明、设计概算、上级批准文件等资料。
11.8.1.2　建设单位必须于施工前一个月将以上材料交施工单位。由施工单位编制施工预算和施工实施计划。
11.9　现场调查及放样
11.9.1　施工前应对人行道的公共设施、土壤、路面、沿街建筑物， 地下管线等情况进行调查，并作好记录。
11.9.2　行道树的放样应根据设计要求并结合实地情况进行。
11.9.3　施工时发现图纸与实际不符，施工方应申请设计部门变更设计。
11.10　选苗
11.10.1　应按设计要求选择苗木的品种和规格。
11.10.2　行道树必须选择干直、健壮、无病虫害的优质苗。
11.10.3　同一条道路或路段应栽植统一树种，统一规格的行道树。
11.12.4　落叶乔木的苗木分枝点高应在3.2m以上，必须有3～4根一级主枝。
11.10.5　行道树苗木的干径：落叶树不应小于7～8cm；常绿树不应小于6cm。
11.10.6　裸根苗木根系直径和带土球直径及深度规格，应符合表七。
﻿表七　裸根苗木根系直径和带土球直径及深度规格　　树　种　　干　径
（cm）　　根系和土球规格　　备 注
根系直径（cm）　　根系深度（cm）　　
乔木　　6～7　　55～60　　35～40　　
乔木　　7～8　　60～65　　40～45　　
乔木　　8～10　　45～50　　65～75　　
乔木　　10～12　　75～85　　50～60　　
乔木　　12～14　　85～95　　60～65　　
11.11　树穴
11.11.1　栽植穴内挖出的栽植土及废土分别堆置于穴外两侧，废土杂物应集中运出。
11.11.2　穴内土质符合要求的，可在土球或根部以下的土壤翻松20～30cm（不宜取出）。
11.11.3　挖穴时遇有地下管线及构筑物应停止操作。
11.11.4　挖穴时，底口的尺寸不得小于上口。
11.11.5　挖穴后，栽植前应在穴内施足腐熟的基肥。
11.11.6　空穴过夜，必须采取安全措施。
11.12　栽植
11.12.1　栽植条件
11.12.1.1　落叶乔木一般宜在冬末春初移栽。
11.14.1.2　常绿乔木一般宜在冬末春初或雨季移栽。
11.12.1.3　综合工程的栽植，应在主体工程全面竣工后进行。
11.13　支撑
乔木一般应设置木桩支撑。
11.14　装运
11.14.1　苗木必须轻装轻放，按序装车、下车，根在车头梢在尾，不应损坏苗木及破碎土球。
11.14.2　长途运输应用保湿材料覆盖，防止曝晒风干。
11.15　修剪
11.15.1　可在苗木挖掘时和栽植前进行修剪。
11.15.2　修枝应注意树形均衡。应剪除有病虫的枝、根和损伤的枝、根。大剪口处应采取防腐处理。
11.15.3　苗木运到栽植地后，不宜及时种植时，应注意保湿、防晒、防冻，进行假植。
11.16　栽植
11.16.1　栽植在同一条道路上的行道树规格及分枝点的高度应一致。
11.16.2　树木主干的弯曲面应与道路走向平行栽植。最大的弯曲面应朝向护树桩。
11.16.3　树木栽植的深度应高于地表面5cm左右，待土下沉后，使根颈与地面持平。
11.16.4　裸根苗：应将树根舒展在穴内，均匀加入细土至根被覆盖时，苗木略向上抖动，提到栽植位置，扶直后再边培土边分层夯实。
11.16.5　带土球苗：在栽植穴内，应将土球放妥后，剪去包扎物，将其取出，然后从栽植穴边缘向土球四周培土，分层夯实，不伤土球。
11.16.6　主要道路及行人频繁的道路上的行道树，应铺设树穴盖板，并应保持土壤疏松、透气。
11.16.7　行道树种植后应进行一次全面检查。
11.16.8　树木死亡，应查清原因，并采取相应措施，再进行补植。
11.17　筑堰与浇水
11.17.1　树木栽植后，应在树穴周围用土筑成高于根颈10～15cm的浇水堰，应筑实、底平，不应漏水。
11.17.2　树木栽植后，应及时浇水，隔天复水。遇到天气干燥时适时浇水，常绿树还必须向树冠喷水。
11.17.3　浇水应缓浇慢渗，出现漏水、土壤下陷和树木倾斜，应及时扶正、培土。
11.17.4　三次浇水后，应及时封堰复土整平。
11.17.5　非季节栽植
11.17.6　修剪应符合下列规定：
11.17.6.1　培育成无心主枝的乔木，应以短截为主，疏剪为副，为保持分枝匀称，高度基本一致，可进行重截或强截。
11.17.6.2　具有中心主枝的乔木，中心主枝不得截去，以疏剪为主，短截为副，修剪量宜保留原树冠的1/3，保持树冠树形。
11.17.6.3　带土球栽植：主干和主枝必须草质包扎，不得影响树梢。
11.17.6.4　树木土球直径，应取基径的6～7倍。
11.17.6.5　傍晚或荫天栽植，早晚应注意浇水喷雾。
12　花卉和草坪、地被种植
12.1　草坪种植12.1.1　草坪种植应根据不同地区、不同地形选择播种、分株、茎枝繁殖、植生带、铺砌草块和草卷等方法。种植的适宜季节和草种类型选择应符合下列规定：
12.1.1.1　冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。
12.1.1.2　冷季型草分株栽植全年可栽植。
12.1.1.3　栽植暖季型草宜在多雨季节。
12.1.1.4　植生带、铺砌草块或草卷，四季均可进行。
12.1.2　草坪播种应符合下列规定：
12.1.2.1　选择优良种籽，不得含有杂质，播种前应做发芽试验和催芽处理，确定合理的播种量。
12.1.2.2　播种时应先浇水浸地，保持土壤湿润，稍干后将表层土耙细耙平，进行撒播，均匀覆土0.30～0.50cm后轻压，然后喷水。
12.1.2.3　播种后应及时喷水，水点宜细密均匀，浸透土层8～10cm，除降雨天气，喷水不得间断。亦可用草席覆盖保持湿度，至发芽时撒除。
12.1.2.4　植生带铺设后缀土、轻压、喷水，方法同播种。
12.1.2.5　坡地和大面积草坪铺设可采用喷播法。
12.1.3　草坪混播应符合下列规定：
12.1.3.1　选择两个以上草种应具有互为利用、生长良好、增加美观的功能。
12.1.3.2　混播应根据生态组合、气候条件和设计确定草坪植物的种类和草坪比例。
12.1.3.3　大面积播种应按比例等分面积，按比例播种，以保证整体播种的均匀度。
12.1.4　分株种植应将草带根掘起，除去杂草后5～7株分为一束，按株距15～20cm，呈品字形种植于深6～7cm穴内，再踏实浇水。
12.1.5　茎枝繁殖宜取茎枝或匍匐茎的3～5个节间，穴深应为6～7cm，埋入3～5枝，其露出地面宜为3cm，根部压实、灌水。
12.1.6　铺设草块应符合下列规定：
12.1.6.1　草块应选择无杂草、生长势好的草源。在干旱地掘草块前应适量浇水，待渗透后掘取。
12.1.6.2　草块运输时宜用木板置放2～3层，装卸车时，应防止破碎。
12.1.6.3　铺设草块可采取密铺或间铺。密铺应互相衔接不留缝，间铺间隙应均匀，并填以种植土。草块铺设后应滚压、灌水。12.2　花卉、地被种植12.2.1　种植花卉和地被的各种花坛（花带、花境等），应按照设计图定点放线，在地面准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛，可用方格线法，按比例放大到地面。
12.2.2　花卉和地被用苗应选用经过1～2次移植，根系发育良好的植株。起苗应符合下列规定：
12.2.2.1　裸根苗，应随起苗随种植。
12.2.2.2　带土球苗，应在圃地灌水渗透后起苗，保持土球完整不散。
12.2.2.3　盆育花苗去盆时，应保持盆土不散。
12.2.2.4　起苗后种植前，应注意保鲜，花苗不得萎蔫。
12.2.3　各类花卉和地被种植时，在晴朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植；当气温高于25℃时，应避开中午高温时间。
12.2.4　模纹花坛和地被种植时，应将不同品种分别置放，色彩不应混淆。
12.2.5　花卉和地被种植的顺序应符合下列规定：
12.2.5.l　独立花坛和地被，应由中心向外的顺序种植。
12.2.5.2　坡式花坛和地被，应由上向下种植。
12.2.5.3　高矮不同品种的花苗或地被混植时，应按先高后矮的顺序种植。
12.2.5.4　宿根花卉与一、二年生花卉和地被混植时，应先种植宿根花卉和地被，后种植一、二年生花卉和地被。
12.2.5.5　模纹花坛或地被，应先种植图案的轮廓线，后种植内部填充部分。
12.2.5.6　大型花坛或地被，宜分区、分块种植。
12.2.6　种植花苗或地被的株行距，应按植株高低、分蘖多少、冠丛大小决定。以成苗后不露出地面为宜。
12.2.7　花苗或地被种植时，种植深度宜为原种植深度，不得损伤茎叶，并保持根系完整。球茎花卉种植深度宜为球茎的1～2倍。块根、块茎、根茎类可覆土3cm。
12.2.8　花卉或地被种植后，应及时浇水，并应保持植株清洁。
13　水生植物种植
13.1　水生植物应根据不同种类、品种习性进行种植。为适合水深的要求，可砌筑栽植槽或用缸盆架设水中，种植时应牢固埋入泥中，防止浮起。
13.2　对漂浮类水生植物，可从产地捞起移入水面，任其漂浮繁殖。
l3.3　主要水生花卉最适水深，应符合表八的规定。表八　　水生花卉最适水深序号　　类 别　　代表品种　　最适水深
（cm）　　备注
1　　沼生类　　菖蒲、鸢尾　　0.5～l0　　可盆栽
2　　挺水类　　荷、宽叶香蒲　　l00以内　　
3　　浮水类　　睡莲　　50～300　　睡莲可水中盆栽
4　　漂浮类　　浮萍　　浮于水面　　根不生于泥土中
14　垂直绿化
14.1　垂直绿化植物材料的选择，必须考虑不同习性的攀缘植物对环境条件的不同需要；并根据攀缘植物的观赏效果和功能要求进行设计。应根据不同种类攀缘植物本身特有的习性，选择与创造满足其生长的条件。
14.1.1　缠绕类：适用于栏杆、棚架等。如：紫藤、金银花等。
14.1.2　攀援类适用于篱墙、棚架和垂挂等。如：葡萄、爬山虎等。
14.1.3　钩刺类：适用于栏杆、篱墙和棚架等。如：蔷薇、爬蔓月季、木香等。
14.1.4　攀附类：适用于墙面等。如：爬山虎、常春藤等。
14.2　应根据种植地的朝向选择攀缘植物。东南向的墙面或构筑物前应种植以喜阳的攀缘植物为主；北向墙面或构筑物前，应栽植耐荫或半耐荫的攀缘植物；在高大建筑物北面或高大乔木下面，遮荫程度较大的地方种植攀缘植物。
14.3　应根据墙面或构筑物的高度来选择攀缘植物。
14.3.1　高度在2m以上，可种植：爬蔓月季、常春藤等。
14.3.2　高度在5m左右，可种植：葡萄、紫藤、金银花、木香等。
14.3.3　高度在5m以上，可种植：中国地锦、美国地锦、美国凌霄等。
14.4　应尽量采用地栽形式。种植带宽度50～100cm，土层厚50cm，根系距墙15cm，株距50～100cm为宜。容器（种植槽或盆）栽植时，高度应为60cm，宽度为50cm，株距为2m。容器底部应有排水孔。
14.5　应用攀缘植物造景，要考虑其周围的环境进行合理配置，在色彩和空间大小、形式上协调一致，并努力实现品种丰富、形式多样的综合景观效果。
14.6　垂直绿化的施工依据应为技术设计、施工图纸、工程预算及与市政配合的准确栽植位置。
14.7　大部分木本攀缘植物四季均可移栽。
14.8　施工前应实地了解水源、土质、攀缘依附物等情况。若依附物表面光滑，应设牵引丝、网。
14.9　木本攀缘植物宜栽植三年生以上的苗木，应选择生长健壮、根系丰满的植株。从外地引入的苗木应仔细检疫后再用。草本攀缘植物应备足优良种苗。
14.10　栽植前应整地。翻地深度不得少于40cm，石块砖头、瓦片、灰渣过多的土壤，应过筛后再补足种植土。如遇含灰渣量很大的土壤（如建筑垃圾等），筛后不能使用时，要清除40～50cm深、50cm宽的原土，换成好土。在墙、围栏、桥体及其它构筑物或绿地边种植攀缘植物时，种植池宽度不得少于40cm。当种植池宽度在40～50cm时，其中不可再栽植其它植物。如地形起伏时，应分段整平，以利浇水。
14.11　在人工叠砌的种植池种植攀缘植物时，种植池的高度不得低于45cm，内沿宽度应大于40cm，并应预留排水孔。
14.12　应按照种植设计所确定的坑（沟）位，定点、挖坑（沟），坑（沟）穴应四壁垂直，低平、坑径（或沟宽）应大于根径10～20cm。栽植时禁止将苗木根系外露。
14.13　栽植前，在有条件时，可结合整地，向土壤中施基肥。肥料宜选择腐熟的有机肥，每穴应施0.5～1.0kg。将肥料与土拌匀，施入坑内。
14.14　运苗前应先验收苗木，对太小、干枯、根部腐烂等植株不得验收装运。苗木运至施工现场，如不能立即栽植，应用湿土假植，埋严根部。假植超过两天，应浇水管护。对苗木的修剪程度应视栽植时间的早晚来确定。栽植早宜留蔓长，栽植晚宜留蔓短。
14.15　栽植时的埋土深度应比原土痕深2cm左右。埋土时应舒展植株根系，并分层踏实。
14.16　栽植后应做树堰。树堰应坚固，用脚踏实土埂，以防跑水。在草坪地栽植攀缘植物时，应先起出草坪。
14.17　栽植后二十四小时内必须浇足第一遍水。第二遍水应在2～3天后浇灌，第三遍水隔5～7天后进行。 浇水时如遇跑水、下沉等情况，应随时填土补浇。
15　屋顶绿化
15.1　屋顶绿化种植，必须在建筑物整体荷载允许范围内进行，并符合下列规定：
15.1.1　应具有良好的排灌、防水系统，不得导致建筑物漏水或渗水。
15.1.2　应采用轻质栽培基质，冬季应有防冻措施。
15.1.3　绿化种植材料应选择适应性强、耐旱、耐贫瘠、喜光、抗风、不易倒伏的园林植物。
15.2　种植植物的容器宜选用轻型塑料制品。16　绿化工程的附属设施按国家及地方有关技术规程执行。