标题：中药材扶持项目财政支出绩效评价实施办法
工业和信息化部通知
工业和信息化部关于印发《中药材扶持项目财政支出绩效评价实施办法》的通知

第一章 总 则
第一条 为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，保障中药材扶持项目规范、科学、高效运行，完成项目建设内容，实现项目预期目标，推进中药材生产规范化、规模化、产业化发展，提升生产技术水平，增加药材产量，提高产品质量，稳定市场价格，促进中药产业持续健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）等规定，制定本办法。　　
第二条 中药材扶持项目财政支出绩效评价（以下简称绩效评价）是各级工业主管部门根据中药材生产扶持项目的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对中药材生产扶持专项财政资金管理和使用情况的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。　　
第三条 工业和信息化部是中药材生产扶持项目绩效评价的主体。　　 
第四条 本办法适用于中药材扶持项目及相关管理活动。　　 
第五条 中药材扶持项目绩效评价应遵循以下基本原则：　　
（一）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法。　　
（二）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。　　
（三）分级分类原则。绩效评价由中央和省级工业主管部门，根据评价对象的特点分类组织实施。　　
（四）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。　　
第六条 中药材生产扶持项目的绩效评价工作主要依据：　　
（一）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；　　
（二）工业和信息化部《中药材生产扶持项目暂行管理办法》（工信部消费[2009]581号）；　　
（三）财政部《中药材扶持资金管理办法》（财建[2003]508号）；　　
（四）工业和信息化部发布的年度中药材生产扶持项目申报指南；　　
（五）项目单位申请项目时提出的《中药材扶持项目建议书》；　　
（六）工业主管部门与项目单位签订的《中药材扶持项目协议》；　　
（七）中药材生产扶持项目预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；　　
（八）中药材生产扶持项目的相关行业政策、行业标准及专业技术规范；　　
（九）财政部门中药材扶持项目预算批复，工业和信息化部下达的年度项目计划；
（十）项目单位申请项目时提出的绩效目标、预算执行情况、年度决算报告及其他相关材料。
第二章 绩效评价的对象和内容
第七条 中药材扶持项目绩效评价的对象为中央财政资金。包括：单个项目中央财政资金绩效评价和全部项目中央财政资金绩效评价。　　
第八条 安排扶持资金数额较大的项目，作为重点绩效评价项目；安排扶持资金数额较小的项目，作为一般绩效评价项目。　　
第九条 绩效评价的基本内容：　　
（一）绩效目标的设定情况；　　
（二）资金投入和使用情况；　　
（三）为实现绩效目标而制定的制度、采取的措施等；　　
（四）绩效目标的实现程度及效果；　　
（五）绩效评价的其他内容。
第十条 绩效评价以预算年度为周期。对跨年度的项目，可根据项目或支出完成情况，实施阶段性评价。项目执行完成时，应对项目的整体绩效情况进行评价。
第三章 绩效目标
第十一条 绩效目标是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。　　
中药材扶持项目的总体绩效目标和年度绩效目标由工业和信息化部在向财政部申报年度预算时填报。工业和信息化部在年初申报预算时，应将项目绩效目标编入年度预算；执行中申请调整预算的，应随调整预算一并向财政部报送绩效目标。　　
中药材扶持项目的绩效目标和年度绩效目标根据项目建议书和项目投资协议确定。
第十二条 绩效目标应当包括以下主要内容：
（一）预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；　　 
（二）预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；　　 
（三）服务对象或项目受益人满意程度；　　 
（四）达到预期产出所需要的成本资源；　　 
（五）衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标；　　 
（六）与项目有关的其他目标。　　
第十三条 根据不同项目的性质和要求，中药材生产基地类项目与中药材生产服务平台类项目的绩效评价内容和绩效目标如下：　　
生产基地类项目绩效评价的主要内容包括生产场地的基础设施建设，生产规模、生产技术规范与水平，获取的成就以及财政资金的使用情况等。　　
生产服务平台类项目绩效评价的主要内容包括平台基础设施的建设，技术服务或产业推动的作用程度及水平，取得的成绩以及财政资金的使用情况等。
第四章 绩效评价指标、评价标准和方法
第十四条 绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：　　
（一）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。　　
（二）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（三）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（四）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
（五）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
第十五条 绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：
（一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 
（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
（四）其他经财政部门确认的标准。
第十六条 绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
（一）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（二）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
（三）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（四）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（六）其他评价方法。
第十七条 绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。
第五章 绩效评价的工作程序及要求
第十八条 中药材生产扶持项目绩效评价工作按照以下程序进行：
（一）工业和信息化部根据中药材生产需要申报专项经费，确定项目绩效总体目标并发布项目年度申报指南；
（二）项目承担单位根据申报指南提出项目建议书，并明确项目绩效目标；
（三）工业和信息化部研究确定年度扶持项目，并与项目承担单位签订协议；
（四）项目承担单位在项目实施过程中贯彻绩效管理要求，制定制度，采取措施，确保实现项目绩效目标；
（五）每年年底和项目完成时，项目承担单位收集相关数据和资料，对项目实施和完成情况进行全面总结，对照项目绩效目标进行自我评价，并向工业和信息化部和省级医药工业主管部门提交项目绩效报告；
（六）工业和信息化部对项目绩效报告进行审查和汇总，并向财政部报送中药材扶持项目绩效报告；
（七）省级医药工业主管部门组织专家对项目承担单位提交的绩效报告进行审查核实和绩效评价，并向工业和信息化部报送项目绩效评价报告，根据需要，工业和信息化部可会同省级医药工业主管部门对部分重点项目实施绩效评价；
（八）工业和信息化部对项目绩效评价报告进行审查和汇总，根据需要向财政部报送中药材扶持项目绩效评价报告；
（九）工业和信息化部建立中药材扶持项目绩效评价档案，根据绩效评价情况，采取措施进一步加强项目绩效管理。
第十九条 绩效评价的工作程序，分为项目承担单位开展的自我评价和由政府主管部门组织的专家评价两部分。
项目承担单位自我评价是绩效评价工作的基础，由专家对项目承担单位的绩效报告及项目执行情况做全面系统的检查、核实和评价，并据此完成项目绩效评价报告。
第二十条 中药材扶持项目的绩效评价以预算年度为周期，对跨年度项目每年年终做阶段性评价。
绩效评价工作实行过程控制，项目承担单位在每个重要的阶段性工作结束后，应对项目执行情况进行总结，并向项目主管部门提交进展情况报告，报告项目目标任务完成情况，并附工作完成情况证明材料，作为绩效评价的基础资料。
第二十一条 跨年度项目，项目承担单位每年7月向省级医药工业主管部门提交半年阶段性工作汇报，同时提交阶段性绩效报告，每年年底之前对项目实施情况进行年度总结，并进行年度绩效自我评价，于12月31日前向省级医药工业主管部门提交年度项目绩效报告。项目完成后，应向省级医药工业主管部门提交项目绩效报告。
第六章 绩效报告和绩效评价报告
第二十二条 中药材生产扶持项目绩效报告应当包括以下主要内容：
（一）基本概况，包括项目承担单位基本情况，项目相关发展规划、立项依据、预决算情况等；
（二）绩效目标及其设立依据和调整情况；
（三）管理措施及组织实施情况； 
（四）总结分析绩效目标完成情况； 
（五）说明未完成绩效目标及其原因； 
（六）下一步改进工作的意见及建议。 
第二十三条 中药材生产扶持项目绩效评价报告应当包括以下主要内容： 
（一）基本概况； 
（二）绩效评价的组织实施情况； 
（三）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法； 
（四）绩效目标的实现程度； 
（五）存在问题及原因分析； 
（六）评价结论及建议； 
（七）其他需要说明的问题。
第二十四条 工业和信息化部对省级的绩效评价报告进行审查，形成中药材扶持项目总体绩效评价报告。
第二十五条 绩效报告和绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。项目承担单位应当对绩效报告的真实性、合法性、完整性负责。
第七章 绩效评价工作的组织管理
第二十六条 工业和信息化部负责中药材扶持项目绩效评价的组织和管理工作，负责项目执行情况的督导和检查。根据需要，对重点项目进行现场检查和评价。
第二十七条 省级医药工业主管部门受工业和信息化部委托开展本省（区、市）中药材扶持项目的绩效管理和绩效评价工作；负责对本省范围内的项目实施过程进行监督检查，及时协调解决项目实施过程中出现的困难和问题，确保项目实现既定的绩效目标；负责落实项目绩效管理要求，按时向工业和信息化部报送项目绩效评价报告；配合工业和信息化部做好项目现场检查和评价。
第八章 绩效评价结果应用
第二十八条 绩效评价结果应当采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级详见附录1、附录2和附录3。
第二十九条 为提高项目建设管理的科学水平，调动项目承担单位的工作积极性，应当及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，应根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。
第三十条 绩效评价结果应当按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。
第三十一条 在财政支出绩效评价工作中发现的财政违法行为，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等国家有关规定追究责任。
第九章 附 则
第三十二条 本办法由工业和信息化部负责解释。
第三十三条 本办法自发布之日起施行。[1]
附录1
中药材扶持项目绩效评价基本内容及指标体系　　 
一、项目管理（25分） 
（一）资金到位（5分）　　
根据项目申报计划，承担单位应及时落实配套资金并应用到项目建设中。基地类项目，特别是用于土地租赁、房屋修建、水电及加工设备配备等方面的硬件建设，以及用于种子种苗、化肥农药等生产资料采购等方面的支出，应作为绩效评价考核的重要支出项目。平台类项目，场地、站点、仓储、试验示范区建设，以及试验材料和软件等物料采购等方面的支出，应作为绩效评价考核的重要支出项目。（根据计划配套资金的落实程度，评价标准分为3级：及时足额到位，5分；及时足额到位60%以上，但未影响项目进度，2-4分；未及时足额到位并影响项目进度或到位60%以下，0-1分）　　
（二）资金管理（10分）　　
1.资金使用（7分）　　
财政资金必须按照项目指南规定范围要求使用，并认真执行项目计划。主要包括基地建设、平台建设、生产运行、试验示范及科技支撑单位的拨款等方面的用途，以相关用途的支出票据或证明复印件为准。重点核查，是否存在支出依据不符合规定、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。（根据是否符合项目指南要求和计划用途分为3级：符合，7分；基本符合，4-6分；不符合，0-3分）
2.财务管理（3分）　　
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范。（财务制度健全，1分；严格执行制度，1分；会计核算规范，1分）。　　 
（三）组织管理（10分）　　
1.组织机构和技术队伍（3分）　　
基地类建设项目，对于制药企业承担的建设项目，要求在生产地区建立有专门进行药材生产的组织机构；对于产地药材生产企业（组织）要求具有健全的生产组织机构，并具有专职从事药材生产和质量控制的技术人员，保证中药材生产质量。平台类项目，承担单位应组建可承担相应平台运行或技术服务的组织机构和专业技术队伍。（评价标准分为好、中、差3级：具有健全的组织机构，专职专业技术人员齐备，3分；具有生产组织机构，配备有一定数量的专业技术人员1-2分；生产组织机构缺失，或没有专职专业技术人员，0分）　
2.项目管理制度(2分)　　
承担单位要建立科学的项目管理制度，并严格执行。（根据项目管理制度的健全及执行情况，分为好、中、差三级，分值分别为2分、1分、0分）　　
3.项目规范管理（3分）　　
项目单位应对项目运行实施规范化管理，制定有切实可行的工作计划和实施方案，制定有自己的技术规范和标准，建立项目规范运行及档案管理制度，具有完整的项目运行记录资料和技术（生产）档案。基地类项目，要参照中药材GAP有关要求开展项目的生产活动，建立主要生产环节和生产过程的记录制度，能够追踪生产中出现的不规范操作和可能出现的质量问题。（根据规范化管理程度和技术水平及档案记录的完整情况分为好、中、差3级，分值分别为3分、1-2分、0分）　　
4.技术培训（2分）　　
承担项目管理和主要专业技术人员以及主要技术岗位的操作人员要接受正规的技术培训。（根据是否接受培训，以及技术人员对相关专业知识和技术掌握的程度,分为好、中、差3级，分值分别为2分、1分、0分）　　 
二、项目执行（20分） 　　
（一）项目进度（8分）　　
1.基础设施建设进度（4分）　　
项目单位应按项目计划推进基础设施、服务平台建设，包括土地租赁手续、房屋建设、水电和机械设备购置等。（根据是否按计划进度时间完成计划任务，绩效评价标准分为3级：按时完成项目（年度）计划任务的90%以上,4分；按时完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），2-3分；按时完成任务不足计划任务的60%,0-1分）　　
2.项目运行工作进度（4分）　　 
项目应按照计划落实生产或服务工作任务。基地建设项目，包括种子、种苗和药材生产任务等工作；平台建设项目包括信息收集、药材储运或技术服务等工作。（根据是否按计划进度完成相关工作任务，评价标准分为3级：按时完成项目（年度）计划任务的90%及以上，4分；按时完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），1-3分；按时完成任务不足计划任务的60%，0-1分）　　 
（二）项目执行水平和规范化（12分）　　
1.示范工程建设（4分）　　
为提高中药材扶持项目运行技术水平，促进中药材规范化生产，基地建设项目应建设一定规模的试验示范区，开展规范化生产技术开发和示范，包括规范化种植技术示范、优良品种采用、优质肥料使用、病虫害防治和节水灌溉等内容；平台建设项目应建立示范工程或试验示范区，开展平台运行或先进实用技术推广示范。（评价标准分为3级：建设有示范工程或示范区，且对提高项目水平起到重要作用，4分；建设有示范工程或示范区， 2-3分；尚未建立示范工程或示范区，0-1分）　　
2.项目规范化运行（4分）　　
项目单位应按照规范化要求进行基地建设或平台建设，开展生产或技术服务，执行相应技术规范和标准，并建立运行过程记录制度和档案管理制度。（根据项目运行的规范化程度，规范和标准执行，及记录和档案的完整情况，评价标准分为好、中、差3级，分值分别为4分、2-3分、0-1分）　　
3.项目的科技水平（4分）　　
为提高技术水平，保证技术规范和标准的落实，基地项目应具备有效的科技支撑力量，并推广应用适宜的技术成果（如优良品种、栽培技术、专用肥料、采收、加工、贮藏等）；平台项目应采用先进、实用的技术建设平台或开展技术服务。（基地技术项目，根据有无科技支撑单位及其技术成果应用情况分为好、中、差3级；平台建设项目，根据所用技术的先进性和实用性分为好、中、差3级，各级分值均为4分、2-3分、0-1分）　　 
三、项目绩效（55分） 　　
（一）项目产出（15分）　　
1.产品产量和质量（10分）　　
基地建设项目所产药材质量要达到国家相关药材质量标准，并比当地一般生产技术所产药材产量要高，或品质更好（以药材活性成分含量或商品规格为评价指标），且保持产量和质量的稳定。（绩效评价标准分为3级：药材单产较当地一般生产水平高15%以上，药材品质高于当地一般药材，10分；药材单产较当地一般生产水平高5～15%，药材品质高于或等于当地一般药材，5-9分；药材单产较当地一般生产水平高5%以下，药材品质与当地一般药材无显著差异，0-4分）　　
经过平台建设与服务,使所涉及领域或服务对象的生产技术水平，产品的产量和质量较以前有显著提高。（绩效评价标准分为3级：技术水平和产品产量及质量显著提高，10分；技术水平和产品产量及质量明显提高，5-9分；技术水平和产品产量及质量无明显变化，0-4分）　　
2.服务对象及社会满意程度（5分）　　
基地建设项目，立项的目的是提高中药材产量和质量，稳定市场供应，满足中药工业原料需求。为保证项目基地所产药材稳定地供给中药工业使用，鼓励项目基地生产订单化，提高产品利用率，避免盲目生产。中药工业企业的项目基地要根据自用原料需要有计划地生产，其他承担单位应与原料需求单位签订供货合同，施行订单生产，并切实按计划生产或履行合同。（绩效评价标准分为3级：所产药材90%及以上签订有购销合同或下达有自用原料生产计划，5分；50%及以上签订有购销合同或下达有自用原料生产计划，3-4分；50%以下签订有购销合同或下达有自用原料生产计划，0-2分）　　
平台建设项目，立项的目的在于为中药材产业发展提供高水平服务，提高生产技术水平，保障原料供给和稳定产业持续发展。平台运行功能及其为社会和服务对象所提供的服务应作为项目质量评价的重要内容。（根据满意程度，绩效评价标准分为好、中、差3级，分值分别为5分、3-4分、0-2分）　　 
（二）效益评价（16分）　　
1.经济效益（8分）　　
项目的执行应产生较高的经济效益，形成较高的拉动作用，具有较高的投资效益。（基地建设项目的绩效评价以项目所产药材和未采收药材的蓄积量估算价值与财政资金投入之比为标准，分为3级：大于20，8分；10～20，4-7分；10以下，0-3分）（平台类项目的绩效评价以项目建设前后平台运行给服务对象的生产所产生的经济效益为标准，分为3级：生产成本显著降低，效益显著提高，8分；生产成本明显降低，效益明显提高，4-7分；成本和效益没有明显影响，0-3分）　　
2.社会及其它效益（8分）　　
项目实施对地方中药材产业发展应具有示范和带动作用，对提高地方中药材规范化生产和经济发展应具有良好影响，对环境改善及产业持续发展应产生良好影响。（根据项目所产生的作用及影响程度，绩效评价标准分为好、中、差3级，分值分别为8分、4-7分、0-3分）
（三）项目成效（24分）　　
1.基础设施建设（10分）
项目承担单位应按计划进行基础设施建设和配套设备购置。基地建设项目，应重点进行药材生产基地和药材产地加工设施（包括土地、屋房、水电、机械设备等）建设。平台项目，应重点进行场地、站点、房屋、设备和软件等建设。（根据任务完成进度情况评估标准分为3级：完成项目（年度）计划任务的90%以上,9-10分；完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），5-8分；完成任务不足计划任务的60%,0-4分）　　
2.生产规模（10分）　　
项目单位应按照科学的生产技术规范和标准，开展中药材生产、加工、储运或技术服务活动。基地建设项目应完成计划生产任务，平台建设项目应完成平台服务任务。（根据任务完成进度情况评估标准分为3级：完成项目（年度）计划任务的90%以上,9-10分；完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），5-8分；完成任务不足计划任务的60%,0-4分）　　
3.技术规范和成果（4分）　　
项目单位应制定科学的生产技术规范和标准，保证基地项目规范化生产或平台项目规范运行，并积极引进并推广先进的技术成果，建立适合本单位生产或技术服务的新技术规程和标准，结合自己生产或技术服务需要开发专项技术，形成具有自主知识产权的技术成果。基地建设项目制定的生产技术规范和标准，主要包括种子种苗生产技术规程、种植及管理（施肥、灌溉、病虫害防治等）技术规程、采收加工技术规程、基地环境标准、种子种苗标准、药材质量标准等。（根据项目运行所需的系列技术规范、标准制定与否和完成的数量及技术水平等，评价标准分为3级：制定有科学、实用的规程和标准体系，4分；制定有常用的规程和标准，2-3分；没有制定或仅制定部分规程和标准，0-1分）
附录2
药材生产基地项目绩效评价指标及量化评分标准
一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准项目管理25资金管理15配套资金5配套资金是否落实并应用到项目建设中。（根据计划配套资金的落实程度，评价标准分为3级：及时足额到位，5分；及时到位60%以上但未影响项目进度，2-4分；未及时足额到位并影响项目进度或到位60%以下，0-1分）资金使用7财政资金必须按照项目指南规定范围要求使用，并认真执行项目计划。（根据是否符合项目指南要求和计划用途分为3级：符合，7分；基本符合3-6分；不符合0-2分）财务管理3财务制度健全1分，严格执行制度1分，会计核算规范1分组织管理10组织机构和技术队伍3项目承担单位应在基地建有完善的生产组织机构并拥有专业技术人员（评价标准分为好、中、差3级：具有组织机构健全的生产组织，专职专业技术人员齐备，3分；具有生产组织机构，配备有一定数量的专业技术人员1-2分；生产组织机构缺失，或没有专职专业技术人员0分）项目管理制度2承担单位要建立科学的项目管理制度，并严格执行。（根据项目管理制度的健全及执行情况，分为好、中、差三级，分值分别为2分、1分、0分）项目规范管理3项目单位应制定有基地建设和药材生产运行的工作计划和实施方案，并制定有相应保证措施。（根据方案及措施的制定与否和完备程度及执行情况等，评价标准分为3级：制定有完善的工作计划和实施方案，且执行良好，3分；制定有计划和实施方案，1-2分；没有计划和实施方案，0分）技术培训2承担项目的管理和技术人员应接受技术培训。（评价标准根据是否接受培训，以及技术人员对相关专业知识和技术掌握的程度，分为好、中、差3级，分值分别为2分、1分、0分）项目执行20项目进度8基础设施建设进度4项目单位应按项目计划推进生产基地和加工设施等基础建设（包括土地手续、房屋、水电、机械设备等）。（根据是否按计划进度时间完成任务分为3级：按时完成项目（年度）计划任务的90%以上，4分；按时完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），2-3分；按时完成任务不足计划任务的60%,0-1分）项目运行工作进度4项目应按照计划落实生产任务（包括种子、种苗和药材生产任务等）。（根据是否按计划完成生产进度情况评估标准分为3级：按时完成项目（年度）计划任务的90%及以上，4分；完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），2-3分；完成任务不足计划任务的60%，0-1分）项目执行水平和规范化12示范工程建设4为推进中药材规范化生产，提高技术水平，项目应建立试验示范区，开展规范化种植技术、优良品种应用、优质肥料应用、病虫害防治和节水灌溉等技术示范。（评价标准分为3级：建设有示范区，且开展上述80%以上示范内容，4分；建设有示范区，开展上述80%以下示范内容2-3分；尚未建立试验示范区，0-1分）﻿﻿项目运行规范化4项目单位应按照规范化要求开展生产，执行各种技术规范和标准，并建立有完善的生产过程记录制度和档案管理制度。（评价标准根据规范化程度和规范、标准执行及档案完整情况分为好、中、差3级，分值分别为4分、2-3分、0-1分）项目科技水平4项目应具有有效的科技支撑力量，并推广应用适宜的技术成果（如优良品种、栽培技术、专用肥料、采收、加工、贮藏等）。（评价标准，根据有无支撑单位及其技术成果应用情况分为好、中、差3级，分值分别为4分、2-3分、0-1分）项目绩效55项目产出15产品产量和质量10项目基地所产药材质量要达到国家相关药材质量标准，并比当地一般生产技术所产药材的产量要高，或品质更好。（绩效评价标准分为3级：药材单产较当地一般生产水平高15%以上，药材品质高于当地一般药材，10分；药材单产较当地一般生产水平高5～15%，药材品质高于或等于当地一般药材，5-9分；药材单产较当地一般生产水平高5%以下，药材品质与当地一般药材无显著差异，0-4分）服务对象及社会满意度5中药材扶持项目要求中药企业项目基地要根据自用原料需要有计划地生产；其他承担单位应与中药原料需求单位签订供货合同，施行订单生产，并切执行计划或实履行合同。（绩效评价标准分为3级：所产药材90%及以上签订购销合同或下达有自用原料生产计划，5分；50%及以上签订购销合同或有自用原料生产计划，3-4分；50%以下签订购销合同或下达有自用原料生产计划，0-2分）效益评价16经济效益8项目的执行应产生较高的经济效益和经济拉动作用。（绩效评价以项目所产药材和未采收药材的蓄积量估算价值与财政资金投入之比为标准，分为3级：大于20，8分；10～20，4-7分；10以下，0-3分）社会及其它效益8项目实施对地方中药材产业发展应具有示范和带动作用，对环境改善及产业持续发展应产生良好影响。（根据项目所产生的作用及影响程度，绩效评价标准分为好、中、差3级，分值分别为8分、4-7分、0-3分）项目成效24基础设施建设10项目单位应按计划进行基础设施建设和配套设备购置，包括生产基地和药材产地加工设施建设等（土地使用权、屋房、水电、机械设备等）。（根据任务完成进度情况评估标准分为3级：完成项目（年度）计划任务的90%以上，9-10分；完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），5-8分；完成任务不足计划任务的60%,0-4分）生产规模10基地建设项目应完成计划生产任务。（根据任务完成进度情况评估标准分为3级：完成项目（年度）计划任务的90%以上，9-10分；完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），5-8分；完成任务不足计划任务的60%,0-4分）技术规范和成果4基地建设项目应制定的生产技术规范和标准，主要包括种子种苗生产技术规程，种植及管理技术规程、采收加工技术规程、基地环境标准、种子种苗标准、药材质量标准等。（根据项目技术规范和标准制定与否和完成的数量及技术水平等，评价标准分为3级：制定有科学、实用的规程和标准体系，4分；制定有常用的规程和标准，2-3分；没有制定或仅制定部分规程和标准，0-1分）
附录3
生产服务平台项目绩效评价指标及量化评分标准
一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准项目管理25资金管理15配套资金5项目承担单位应及时落实配套资金并应用到项目建设中。（根据计划配套资金的落实程度，评价标准分为3级：及时足额到位，5分；及时到位60%以上但未影响项目进度，2-4分；未及时足额到位并影响项目进度或到位60%以下，0-1分）资金使用7财政资金必须按照项目指南规定范围要求使用，并认真执行项目计划。（根据是否符合项目指南要求和计划用途分为3级：符合，7分；基本符合3-6分；不符合0-2分）财务管理3财务制度健全1分，严格执行制度1分，会计核算规范1分组织管理10组织机构和技术队伍3项目承担单位应组建有一支可承担相应任务的组织机构和专业技术队伍（评价标准分为好、中、差3级：具有相应组织机构，专业技术人员齐备，3分；具有组织机构，配备有一定数量的专业技术人员1-2分；组织机构缺失，或专职技术人员缺失0分）项目管理制度2承担单位要针对项目实施建立科学的管理制度，并严格执行。（根据项目管理制度的健全及执行情况，评价标准分为好、中、差三级，分值分别为2分、1分、0分）项目规范管理3项目单位应制定有平台建设（或技术服务）和运行的工作计划和实施方案，并制定有相应保证措施。（根据方案及措施的制定与否和完备程度及执行情况等，评价标准分为3级：制定有完善的工作计划和实施方案，且执行良好，3分；制定有计划和实施方案，1-2分；没有计划和实施方案，0分）技术培训2承担项目的管理和技术人员应接受技术培训。（评价标准根据是否接受培训，以及技术人员对相关专业知识和技术掌握的程度，分为好、中、差3级，分值分别为2分、1分、0分）项目执行20项目进度8基础设施建设进度4项目单位应按项目计划推进平台基础建设（包括硬件和软件建设）。（根据是否按计划进度时间完成任务分为3级：按时完成项目（年度）计划任务的90%以上，4分；按时完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），2-3分；按时完成任务不足计划任务的60%,0-1分）项目运行工作进度4项目应按照计划落实平台的服务工作任务。（根据是否按计划完成服务工作的进度情况评估标准分为3级：按时完成项目（年度）计划任务的90%及以上，4分；按时完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），2-3分；按时完成任务不足计划任务的60%，0-1分）项目执行水平和规范化12示范工程建设4为提高平台运行或服务的技术水平，项目应建立示范工程或试验示范区，。（评价标准分为3级：建设有示范工程或示范区，且对提高项目水平起到重要作用，4分；建设有示范工程或示范区，2-3分；尚未建立试验示范区，0-1分）﻿﻿项目运行规范化4项目单位应按照规范化要求开展平台建设和服务，执行相应技术规范和标准，并建立有完善的运行过程记录制度和档案管理制度。（评价标准根据规范化程度和规范、标准执行及档案完整情况分为好、中、差3级，分值分别为4分、2-3分、0-1分）项目科技水平4项目应采用先进、实用的技术进行平台建设或技术服务，提高中药材产业技术水平。（评价标准，根据所用技术的先进和实用性分为好、中、差3级，分值分别为4分、2-3分、0-1分）项目绩效55项目产出15产品产量和质量10经过平台建设与服务，使所涉及领域或服务对象的生产技术水平，产品的产量和质量较之前要有显著提高。（绩效评价标准分为3级：技术水平和产品产量级质量显著提高，10分；技术水平和产品产量及质量明显提高，5-9分；技术水平和产品产量及质量无明显变化，0-4分）服务对象及社会满意度5平台运行所涉及的其他单位或服务对象对所建平台功能或提供的技术服务的满意程度作为项目质量评价的指标（根据满意程度分为好、中、差3级，分值分别为5分、3-4分、0-2分）效益评价16经济效益8项目的执行应产生较高的经济效益和经济拉动作用。（绩效评价以项目建设前后平台运行给服务对象的生产所产生的经济效益为标准，分为3级：生产成本显著降低，效益显著提高，8分；生产成本明显降低，效益明显提高，4-7分；成本和效益没有明显影响，0-3分）社会及其它效益8项目实施对应地方中药材产业发展应具有示范和带动作用，对环境改善及产业持续发展应产生良好影响。（根据项目所产生的作用及影响程度，绩效评价标准分为好、中、差3级，分值分别为8分、4-7分、0-3分）项目成效24基础设施建设10项目单位应按计划进行基础设施建设，包括场地、站点、房屋、设备和软件等。（根据任务完成进度情况评估标准分为3级：完成项目（年度）计划任务的90%以上，9-10分；完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），5-8分；完成任务不足计划任务的60%,0-4分）生产规模10平台建设项目应完成平台服务任务。（根据任务完成进度情况评估标准分为3级：完成项目（年度）计划任务的90%以上，9-10分；完成任务占计划任务的60～90%（不含90%），5-8分；完成任务不足计划任务的60%,0-4分）技术规范和成果4项目单位应制定科学的生产技术规范和标准，保证平台的规范运行并发挥良好作用。（根据平台运行所需要的系列技术规范和标准制定与否和完成的数量及技术水平等，评估标准分为3级：制定有科学、实用的规程和标准体系，4分；制定有常用的规程和标准，2-3分；没有制定或仅制定部分规程和标准，0-1分）