标题：安装预算
导言
工程造价学什么？
很多新学做的造价（预算）的朋友，对工程造价有一些问题和疑惑。在这里让我们从头系统地将工程造价（预算）的知识进行学习和讨论"ZT"
第一章 绪 论
第一节 工程建设概预算概述一、工程建设及其内容 
1、工程建设 
工程建设（过去通常称为基本建设）是指固定资产扩大再生产的新建、扩建、改建、恢复工程及与之相连带的其他工作。 
2、工程建设的内容 
工程建设的内容包括： 
（1） 建筑工程 
（2） 安装工程 
（3） 设备、工器具及生产家具的购置 
（4） 勘察设计和地质勘探工作 
（5） 其他工程建设工作 
二、工程建设的项目划分 
1、 建设项目 
2、 单项工程 
3、 单位工程 
4、 分部工程 
5、 分项工程 
三、概预算分类 
（一） 按工程对象分类 
1、 单位工程概预算 
2、 工程建设其他费用概预算 
3、 单项工程综合概预算 
4、 建设项目总概算 
（二） 按工程建设阶段分类 
1、 投资估算 
2、 设计概算 
3、 施工图预算 
4、 工程量清单计价 
5、 招投标标价 
6、 施工预算 
7、 结算价 
8、 竣工决算 
四、工程概预算与建设程序 
1、 单件性计价 
2、 多次性计价 
3、 组合性计价第二节 注册造价工程师和工程造价咨询制度一、造价工程师注册考核制度 
（一） 申请报考条件 
1、 工程造价专业大专毕业后，从事工程造价业务工作满五年；工程或工程经济类大专毕业后，从事工程造价业务工作满六年； 
2、 工程造价专业本科毕业后，从事工程造价业务工作满四年；工程或工程经济类本科毕业后，从事工程造价业务工作满五年； 
3、 获上述专业第二学士学位或研究生毕业并获硕士学位后，从事工程造价业务工作满三年； 
4、 获上述专业博士学位后，从事工程造价业务工作满两年。 
（二） 考试内容 
1、 工程造价的相关知识，如投资经济理论、经济法与合同管理、项目管理等知识 
2、 工程造价与控制，除掌握造价基本概念外，主要体现全过程造价确定与控制思想，以及对工程造价管理信息系统的了解 
3、 工程技术与工程计量，这一部分分两个专业考试，即建筑工程与安装工程，主要掌握两专业基本技术知识与计量方法 
4、 案例分析，考察考生实际操作的能力 
（三） 注册 
造价工程师执业资格实行注册登记制度。 
造价工程师的权利义务 
二、我国工程造价咨询服务 
第二章建筑工程定额原理 
第一节定额的概念 
建筑工程定额是建筑产品生产中需消耗的人力、物力和财力等各种资源的数量规定，即在合理的劳动组合和合理地使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所需消耗的资源数量标准。
第二章 建筑工程定额原理
第一节 定额的概念建筑工程定额是建筑产品生产中需消耗的人力、物力和财力等各种资源的数量规定，即在合理的劳动组合和合理地使用材料和机械的条件下，完成单位合格产品所需消耗的资源数量标准。第二节 定额的产生和发展一、定额的产生 
二、定额在我国的发展第三节 定额的特性一、真实性和科学性 
二、系统性和统一性 
三、权威性和强制性 
四、稳定性和时效性第四节 定额的种类一、按定额反映的物质消耗内容分类 
1、 劳动消耗定额 
2、 机械消耗定额 
3、 材料消耗定额 
二、按定额的编制程序和用途分类 
1、 施工定额 
2、预算定额
3、 概算定额 
4、 概算指标 
5、 投资估算指标 
三、按定额的适用范围分类 
1、 全国统一定额 
2、 行业统一定额 
3、 地区统一定额 
4、 企业定额 
5、 补充定额 
四、按投资的费用性质分类 
1、 建设工程定额 
2、 设备安装定额 
3、 建筑安装费用定额 
4、 工器具定额 
5、 工程建设其他费用定额第五节 工时研究一、工时研究的含义 
工时研究，是在一定的标准测定条件下，确定操作着作业活动所需时间总量的一套方法。 
二、施工过程的研究 
施工过程是工程建设的生产过程。 
1、按施工过程劳动分工的特点不同，可以分为个人完成的过程、施工班组完成的过程和施工队完成的过程。 
2、按施工过程的完成方法不同，可以分为手工操作过程（手动过程）、机械化过程（机动过程）以及机手并动过程（半机械化过程）。 
3、按施工过程组织上的复杂程度，可以分为工序、工作过程和综合工作过程。 
1） 工序：是组织上分不开和技术上相同的施工过程。 
2） 工作过程：是有同一工人或同一工人班组所完成的在技术操作上相互有机联系的工序的总和。 
3） 综合工作过程：是同时进行的、在组织上有机地联系在一起的、最终能获得一种产品的工作过程的总和。 
三、工人工作时间消耗的分类 
1、 必须消耗的工作时间 
（1）有效工作时间 
1） 基本工作时间 
2） 辅助工作时间 
3） 准备与结束工作时间 
（2）不可避免的中断时间 
（3）休息时间 
2、 损失时间 
（1） 多余和偶然工作时间 
1） 多余工作 
2） 偶然工作 
（2） 停工时间 
1） 施工本身造成的停工时间 
2） 非施工本身造成的停工时间 
（3） 违背劳动纪律造成的工作时间损失 
四、机械工作时间消耗的分类 
1、 必须消耗的工作时间 
（1） 有效工作时间 
1) 正常负荷下的工作时间 
2) 有根据地降低负荷下的工作时间 
3) 低负荷下的工作时间 
（2） 不可避免的无负荷工作时间 
（3） 不可避免的中断工作时间 
2、 损失的工作时间 
五、工时定额测定 
（一）测时法 
（1） 选择法测时 
（2） 连续法测时 
（二）写实记录法 
（一） 工作日写实法
第三章 施工定额
1、 施工定额及其性质 
施工定额是指在正常的施工条件下，完成单位合格产品所须人工、机械、材料消耗的数量标准，它是以施工过程或工序为对象编制的。 
施工定额是直接用于建筑工程企业内部施工管理的一种定额。 
2、 施工定额的作用 
施工定额是施工单位编制施工组织设计和施工作业计划的依据。 
施工定额是组织施工生产的有效工具。 
施工定额是汲取劳动报酬和奖励的依据。 
施工定额有利于推广先进技术。 
施工定额是编制施工预算，加强成本管理和经济核算的基础。 
施工定额是施工企业进行工程投标、编制工程投标报价的基础和主要依据。 
3、 施工定额的编制原则 
平均先进性原则。 
简明实用型原则。 
以专家为主编制定额的原则。 
独立自主的原则。 
保密原则。 
实效性原则。 
4、 施工定额的内容 
施工定额的内容包括劳动消耗定额、机械台班消耗定额、材料消耗定额。 
第二节劳动消耗定额 
5、 劳动消耗定额及其表达形式 
劳动消耗定额又称人工定额，是指在正常的施工技术和合理的劳动组织条件下，为完成单位合格产品所需消耗的工作时间，或在一定工作时间内应完成的产品数量。 
时间定额。时间定额是指完成单位产品所必需消耗的工时。 
产量定额：产量定额是指单位时间内，完成产品的数量。 
6、 制定劳动定额的基本原则 
采取平均先进水平。 
合理的劳动组织。 
产品质量符合要求。 
明确劳动手段与对象。 
简明适用。 
7、 制定劳动定额的方法 
技术测定法 
技术测定法是应用几种计时观察法获得的工时消耗数据、制定劳动消耗定额。 
确定基本工作时间。 
确定辅助工作时间。 
拟订、确定不可避免的中断时间。 
确定休息时间。 
确定时间定额。 
比较类推法 
比较类推法是选定一个已精确测定好的典型项目的定额，经过对比分析，计算出同类型其他相邻项目的定额的方法。 
统计分析法 
统计分析法是将以往施工中所积累的同类型工程项目的工时耗用量加以科学地统计、分析，并考虑施工技术与组织变化的因素，经分析研究后制定劳动定额的一种方法。 
经验估计法 
经验估计法是对生产某一种产品或完成某项工作所消耗的工日、原材料、机械台班等的数量，根据定额管理人员、技术人员、工人等以往的经验，结合图纸分析、现场观察、分解施工工艺、组织条件和操作方法来估计，适用于指定多品种产品的定额。
第三节 机械台班消耗定额 
机械消耗定额的概念及表达形式 
机械消耗定额是指在正常施工条件下，为生产单位合格产品所需消耗某种机械的工作时间，或在单位时间内该机械应该完成的产品数量。 
机械消耗定额。 
机械时间定额。 
机械台班产量定额。 
人工配合机械工作的定额 
人工配合机械工作的定额是按照每个机械台班内配合机械工作的工人班组总工数及完成的合格产品数量来确定。 
单位产品的时间定额。 
产量定额。 
机械台班定额的编制 
拟定正常施工条件。 
确定机械净工作生产率。 
确定机械的正常利用系数。 
计算机卸台班定额。 
第四节 材料消耗定额 
1、 材料消耗定额的概念及组成 
材料消耗定额的概念 
材料消耗定额是指在合理使用材料的条件下，生产单位质量合格的建筑产品必须消耗一定品种、规格的材料的数量。 
材料消耗定额的组成 
单位合格产品必须消耗的材料数量由两部分组成，即材料的净用量和损耗量。 
2、 材料消耗定额的制定 
材料消耗定额的制定方法有观测法、试验法、统计法和理论计算法。 
观测法： 
试验法： 
统计法： 
理论计算法： 
3、 周转性材料的消耗量计算 
周转性材料是指在施工过程中不是一次性消耗的材料，而是可多次周转使用，经过修理、补充才逐渐消耗尽的材料。 
现浇构件周转性材料用量计算 
一次使用量 
一次使用量是指周转性材料一次投入量。 
周转次数 
周转次数是指周转性材料在补损条件下可以重复使用的次数。 
周转使用量 
周转使用量是指周转性材料在周转使用和补损的条件下，每周转一次的平均需用量。 
周转回收量 
回收量是指周转性每周转一次后，可以平均回收的数量。 
摊销量 
摊销量是指为完成一定计量单位建筑产品，一次所西药摊销的周转性材料的数量。 
预制构件模板及其他定型模板计算 
预制构件模板摊销量=一次使用量/周转次数