标题：施工合同索赔
合同索赔的两个方面
对总承包商来说，合同索赔同样有两个方面，一是与业主关系，一是与分包商的关系。[1]
图书信息
出版社: 机械工业出版社; 第1版 (2010年9月1日)
外文书名: Construction Contract Claims Second Edition
丛书名: 国际工程项目索赔译丛
精装: 286页
正文语种: 英语, 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787111307587, 7111307585
条形码: 9787111307587
尺寸: 24.4 x 16.2 x 2.8 cm
重量: 821 g
作者简介
作者：（英国）托马斯（Reg Thomas） 译者：崔军
崔军，北京大学法学学士，法学硕士，中国对外承包工程商会专家委员会委员，曾长期在海外从事国际承包工程业务。
主要著作：
专著《FIDIC分包合同原理与实务》
合著《国际承包工程实用手册》
译著《FIDIC用户指南》
译著《施工合同索赔》
译著《工期索赔》(即将出版)
发表的主要论文和文章：
FIDIC分包的一般原则和特殊规则系列文章
FIDIC工期索赔的计算系列文章
工期延误分析技术——计划影响分析法
工期延误分析技术——时间影响分析法
工期延误分析技术——实际与计划工期对比法
工期延误分析技术——影响事件剔除法
论FIDIC合同的设计责任
FIDIC合同中满足使用功能的义务
FIDIC合同中按劳付酬原则及其应用
FIDIC合同中的警告义务
FIDIC合同中“应有速度和毫不迟延”的含义
投标两阶段合同理论和分包报价
主要讲座：
海外BOT/PPP实践
BOT/PPP项目的风险、识别和分担
内容简介
《施工合同索赔(中英文对照)(原书第2版)》内容简介：随着当代科学技术的快速发展，建筑和土木工程项目涉及的技术日趋复杂，施工合同体系的日益完善，索赔在施工项目中发生的概率越来越大，索赔业已成为建筑和土木工程施工行业中的一个新兴行业。《施工合同索赔(中英文对照)(原书第2版)》通过大量的柏关案例详细地论证了施工合同索赔所涉及的全部问题，内容丰富，简明易懂，而且书中列举了近些年来有关施工合同的判例。
《施工合同索赔(中英文对照)(原书第2版)》是建筑师、工程师及施工和项目管理人员的实用参考资料。
媒体评论
改革开放三十年来，中国对外工程承包和咨询企业已经成为国际工程项目市场上的一只重要的力量。在国际承包工程市场中，中国对外承包工程和咨询企业不仅要熟悉国际承包工程市场的规律，掌握国际承包工程项目运作的惯例。提高自身的管理水平，更要维护自身合法权益，增强索赔意识。作为一本论述施工合同索赔的专著，本书将有助于提高从事国际承包工程和咨询业务的企业充分了解施工合同索赔的规律。维护企业的合法权益。
——胡希捷，全国政协委员，中国国际咨询工程公司原总经理，中国土木工程学会副理事长.我国对外承包工程企业在国际工程承包市场中份额不断扩大，业绩突出，表现优异。企业的良好发展离不开高水准的项目管理。在国际工程承包项目中，索赔已成为我国对外承包工程企业日常项目管理的一项重要工作，成为维护企业自身合法权益的一个重要手段。本书无疑为我们深刻理解国际工程承包项目索赔的规律。了解施工合同索赔的合同规定和量化工具提供了有益的指导和帮助。
——刁春和，中国对外承包工程商会会长
这是一本实用性很强、全面剖析施工合同索赔的专著，其内容涉及了当前国际承包工程市场上的主要合同体系，如FIDIC合同、NEC合同和JCT合同等。本书不仅论述了在施工合同索赔中的合同和法律依据。还详尽阐述了施工合同索赔的计算以及评估等内容，更为重要的是，本书回答了许多棘手的合同难题，是诸多施工合同索赔著作中一本难得的好书。
——钱武云，中国土木工程集团有限公司原总经理。英国特许土木工程测量师学会资深会员（Wuyun QIAN FCInstCES）
本书详细分析了施工合同索赔的合同条款和法律依据、索赔的计算方法和量化标准，充分讨论了施工合同索赔报告的编制和陈述内容，并用大量篇幅论证了工期延长索赔和费用索赔等索赔工作中的棘手问题。为施工合同索赔提供了全面的解决思路和方案，是从事国际承包工程人员必读之书。
——王守清，清华大学建设管理系暨清华大学国际工程项目管
理研究院副院长，教授。博士生导师
本书详细论证了建筑和土木工程施工合同索赔所涉及的众多方面的问题，为施工合同索赔中很多棘手问题提出了很好的解决思路以及可行的操作方案。更难能可贵的是，本书结合典型的判例。对工效损失索赔、共同延误、总部管理费和利润索赔、反索赔、一揽子索赔等关键内容，进行了详细的论述，观点令人信服，内容具体而翔实。我相信，本书一定会受到从事国内外工程承包管理人员的欢迎。并为他们的工作提供切实有效的指导。
——张水波，天津大学教授，博士生导师，英国皇家建造师学会资深会员
（FCIOB），中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员
目录
译者简介
译者前言
第1版序
第2版序
第1版前言
第2版前言
第1版 致谢词
第2版 致谢词
第1章 施工合同和判例法简史
1.1 导言
普通法系
大陆法系
地区性法律
不同法律和法系的融合
合同法和程序法
1.2 工程量表
1.3 变更
1.4 工期延长和误期损害赔偿费：罚金
1.5 额外付款索赔：损害赔偿
1.6 一揽子索赔
1.7 通知
1.8 业主的干预
1.9 对咨询工程师的索赔
1.10 发展趋势
第2章合同的选择
2.1 第一步
2.2 业主的目的
2.3 承包方式
2.4 标准合同格式
2.5 JCT标准合同格式
MW80小型工程合同格式(MW98)
IFC84中型建筑合同格式(IFC98)
JCT80建筑合同标准格式(JCT98)
1998年版附有近似数量清单的标准建筑合同
PCC98成本加酬金合同
1998年版管理合同标准格式
CD98承包商负责设计的建筑合同标准格式
2.6 其他合同格式
FIDIC合同
新工程合同(NEC)
建设-经营-移交合同(B0T)
2.7 特别条款和合同文件
第3章 投标和中标
3.1 资格预审：承包商的选择
3.2 投标准备时间
3.3 承包商利用招标文件的瑕疵
3.4 估价的准备、决策和投标
3.5 限制性投标
3.6 投标时制定的进度计划
3.7 评标标准
3.8 拒绝、中标和意向书
第4章 延误和干扰索赔的控制和预防
4.1 合同管理
4.2 现场的占有和开工
4.3 开工前会议
4.4 进度例会
4.5 指示和签发图纸
4.6 现场指示和口头指示
4.7 指示的格式
4.8 计划和进度
4.9 通知、记录和细节
4.10 合同竣工日期之后的延误
4.11 减少和避免索赔
第5章 索赔的编制和陈述
5.1 工期延长索赔
5.2 工期延长索赔的陈述
示例1：关键线路上的单因延误
示例2：非关键线路上的单因延误
示例3：关键线路和非关键线路上的共同延误
示例4：共同延误之后的后续延误
5.3 合同规定的竣工日期之后的延误
假设情形一
假设情形二.
5.4 工期延长索赔小结
5.5 损失、费用及其损害的补救
除外条款
5.6 索赔意向通知
5.7 支持索赔的细节和进一步的资料
5.8 拖延索赔
现场管理费和投标价格
单个活动的延误
费用的估价或使用合同费率进行估价
拖延期间的总部管理费用
哈德逊公式
艾姆顿公式
爱其利公式
利润
示例
哈德逊公式、艾姆顿公式、爱其利公式，应使用哪一个公式?
发生变更时对管理费和利润的调整
对承包商不能索赔延误的调整
共同延误
延迟退还保留金
5.9 干扰和工效损失
工效损失
示例
工效损失的估价
实际发生的费用与投标费用的比较方法
在受干扰工程上增加百分比的评估方法
与以前或其他项目或行业统计的产值或工效比较方法
受干扰时的产值或工效与受较少干扰或未受干扰时产值或工效的比较方法
采用哪种方法计算工效损失?
5.10 赶工索赔
5.11 变更
5.12 计日工
5.13 价格浮动
5.14 按劳计酬
5.15 融资费用：延迟付款的补救
延迟付款的补救
5.16 准备索赔的费用
5.17 评估和估价
投标
会计实务
5.18 额外付款索赔陈述的总结
5.19 正式索赔报告的递交
前言：合同细节
事实的总结
索赔依据
索赔细节
索赔的估价
索赔声明
附录
第6章分包商
6.1 概述
6.2 指定分包商
6.3 承包商拒绝指定的权利
6.4 分包商的进度计划
6.5 分包工程竣工时间的延长
6.6 指定分包商的延误
6.7 建筑师批准指定分包商工程的延期
6.8 分包商的设计和图纸
6.9 分包工程的变更
6.10 延误和干扰索赔
6.11 误期损害赔偿费
6.12 分包合同适用的法律
第7章 反索赔
第8章 避免和解决争议
附录1
附录2
附录3
附录4
参考文献