标题：建设工程项目管理考点自测题与模拟试卷
图书信息
出版社: 中国市场出版社; 第1版 (2004年1月1日)
丛书名: 全国一级建造师执业资格考试助考系列丛书·综合考试
平装: 324页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 7801557697
条形码: 9787801557698
尺寸: 27.6 x 18 x 3.6 cm
重量: 540 g
内容简介
《建设工程项目管理考点自测题与模拟试卷(含助考软件)》编写组始终遵循《一级建造师执业资格考试大纲》的总体精神，使该书重点体现知识性、权威性、综合性、实用性和前瞻性，做到以建造师考试大纲为基准，以全国一级建造师执业资格考试用书为资料，与考试题型相结合。
目录
第一章 1Z201000建设工程项目管理概论
第一节 1Z201010掌握建设工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任乡
1Z201011建设工程项目管理的类型
1Z201012业主方项目管理的目标和任务
1Z201013设计方项目管理的目标和任务
1Z201014施工方项目管理的目标和任务
1Z201015供货方项目管理的目标和任务
1Z201016建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务
第二节 1Z201020掌握建设工程监理的概念、工作性质和工作任务
1Z201021建设工程监理的概念
1Z201022建设工程监理的工作性质
1Z201023建设工程监理的工作任务
第三节 1Z201030掌握建设工程项目管理相关的组织理论及基本的组织工具
1Z201031组织论的基本内容
1Z201032组织与目标的关系：
1Z201033项目结构图
1Z201034项目管理的组织结构图
1Z201035项目管理任务分工表
1Z201036项目管理职能分工表
1Z201037工作流程图
1Z201038合同结构图
第四节 1Z201040掌握建设工程项目管理规划的概念、内容和编制方法
1Z201041建设工程项目管理规划的概念
1Z201042建设工程项目管理规划的内容
1Z201043建设工程项目管理规划的编制方法
第五节 1Z201050掌握建设工程项目采购的基本模式
1Z201051项目管理委托的模式
1Z201052设计任务委托的模式
1Z201053施工任务委托的模式
1Z201054设计任务和施工任务综合委托的模式
1Z201055物资采购的模式
第六节 1Z201060掌握建设工程项目目标控制的动态控制原理：
1Z201061项目目标控制的动态控制原理
1Z201062应用动态控制原理控制进度的方法
1Z201063应用动态控制原理控制投资的方法
第七节 1Z201070掌握施工企业项目经理的工作性质、任务和责任
1Z201071施工企业项目经理的工作性质
1Z201072施工企业项目经理的任务
1Z201073施工企业项目经理的责任
第八节 1Z201080掌握施工企业人力资源管理的概念和任务
1Z201081人力资源管理的概念
1Z201082人力资源管理的任务
第九节 1Z201090掌握建设工程项目总承包的理论、组织与方法
1Z201091建设工程项目总承包的基本理论
1Z201092建设工程项目总承包的组织
1Z201093建设工程项目总承包的方法
第十节 1Z201100熟悉建设工程监理的工作方法
1Z201101建设工程监理的工作方法
第十一节 1Z201110了解建设工程项目管理的国内外背景和发展趋势
1Z201111建设工程项目管理的国内外背景
1Z201n2建设工程项目管理的发展趋势
第十二节 1Z201120了解建设工程项目策划的基本知识
1Z201121建设工程项目策划的基本概念
1Z2011Z2建设工程项目决策阶段策划的基本内容
1Z201123建设工程项目实施阶段策划的基本内容
第十三节 1Z201130了解风险管理的基本概念
1Z201131风险和风险量的基本概念
1Z201132建设工程项目的风险类型
1Z201133风险管理的工作流程
第二章 1Z202000建设工程项目施工成本控制
第一节 1Z202010掌握施工成本管理的任务与措施
1Z202011施工成本管理的任务
1Z202012施工成本管理的措施
第二节 1Z202020掌握施工成本计划的编制依据和编制方法
1Z202021施工成本计划的编制依据
1Z202022按施工成本组成编制施工成本计划
1Z202023按子项目组成编制施工成本计划
1Z202024按工程进度编制施工成本计划
第三节 1Z202030掌握工作变更价款的确定方法、索赔费用的组成和计算方法以及工作结算的方法
1Z202031工程变更价款的确定程序
1Z202032工程变更价款的确定方法
1Z202033索赔费用的组成
1Z202034索赔费用的计算方法
1Z202035工程结算的方法
第四节 1Z202040掌握施工成本控制和分析的依据和方法
1Z202041施工成本控制的依据
1Z202042施工成本控制的步骤
1Z202043施工成本控制的方法
1Z202044．施工成本分析的依据
1Z202045施工成本分析的方法
第三章 1Z203000建设工程项目进度控制
第一节 1Z203010掌握建设工程项目进度控制的含义、目的和任务，以及进度计划系统的概念
1Z203011建设工程项目进度控制的含义和目的
1Z203012建设工程项目进度控制的任务
1Z203013建设工程项目进度计划系统的概念
第二节 1Z203020掌握建设工程项目进度计划的编制方法
1Z203021横道图进度计划的编制方法
1Z203022工程网络计划的类型和应用
1Z203023工程网络计划有关时间参数的计算
1Z203024关键工作和关键路线的概念
1Z203025时差的概念
第三节 1Z203030掌握建设工程项目进度控制的方法
1Z203031建设工程项目进度控制的组织措施
1Z203032建设工程项目进度控制的管理措施
1Z203033建设工程项目进度控制的经济措施
1Z203034建设工程项目进度控制的技术措施
第四节 1Z203040熟悉建设工作项目总进度目标的论证
1Z203041建设工程项目总进度目标论证的工作内容
1Z203042建设工程项目总进度目标论证的工作步骤
第五节 1Z203050了解计算机辅助建设工程项目进度控制的意义
1Z203051计算机辅助建设工程项目进度控制的意义
第四章 1Z204000建设工程项目质量控制
第一节 1Z204010掌握建设工程项目质量控制的概念和原理
1Z204011建设工程项目质量控制的含义
1Z204012建设工程项目质量形成的影响因素
1Z204013建设工程项目质量控制的基本原理
第二节 1Z204020掌握建设工程项目质量控制系统的建立和运行
1Z204021建设工程项目质量控制系统的构成
1Z204022建设工程项目质量控制系统的建立
1Z204023建设工程项目质量控制系统的运行
第三节 1Z204030掌握建设工程项目施工质量控制和验收的方法
1Z204031施工质量控制的目标
1Z204032施工质量控制的过程
1Z204033施工质量计划的编制
1Z204034施工生产要素的质量控制
1Z204035施工作业过程的质量控制
1Z204036施工质量验收的方法
第四节 1Z204040熟悉建设工程项目质量的政府监督
1Z204041建设工程项目质量政府监督的职能
1Z204042建设工程项目质量政府监督的实施
第五节 1Z204050熟悉常见的工程质量统计分析方法的应用
1Z204051分层法
1Z204052因果分析图法
1Z204053排列图法
1Z204054直方图法
第六节 1Z204060了解GB/719000一ISO9000(2000版)质量管理体系标准
1Z204061质量管理的八项原则
1Z204062质量管理体系文件的构成
1Z204063质量管理体系的建立和运行
1Z204064质量管理体系的认证与监督
第七节 1Z204070了解建设工程项目设计质量控制的内容和方法
1Z21M071建设工程项目设计质量控制的内容
1Z204072建设工程项目设计质量控制的方法
第五章 1Z205000建设工程职业健康安全与环境管理
第一节 1Z205010掌握建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点
1Z205011建设工程职业健康安全与环境管理的目的和任务
1Z205012建设工程职业健康安全与环境管理的特点
第二节 1Z205020掌握建设工程施工安全控制的特点、程序和基本要求
1Z205021安全控制的概念
1Z205022安全控制的方针与目标
1Z205023施工安全控制的特点
1Z205024施工安全控制的程序
1Z205025施工安全控制的基本要求
第三节 1Z205030掌握建设工程施工安全控制的方法
1Z205031危险源的概念
1Z205032危险源控制的方法
1Z205033施工安全技术措施计划及其实施
1Z205034安全检查
第四节 1Z205040掌握建设工程职业健康安全事故的分类和处理
……
第六章 1Z206000建设工程合同与合同管理
第七章 1Z207000建设工程项目信息管理