标题：丽江市古城区园林绿化管理局
简介
丽江市古城区园林绿化管理局[1]于2005年8月成立。建局以来，我们在搞好工作的同时，根据工作的需要，认真制定了各种管理制度，不断理顺和完善内部管理机构，现设置有综合办公室、施工管理科、绿化管理科、城市绿化监察大队、技术服务部共五个科室。目前，我局在编干部职工共有53人，局机关领导4人；行政工勤人员1人；事业编制职工48人，其中专业技术人员22人（含以工代技4名），管理人员1人，事业工勤人员25人。主要职责是承担园林绿化行政管理职能。
紧紧围绕建设享誉全球的精品旅游城市和生态园林城市，建设环境优美的“森林城市”和“山水园林城市”的目标。坚持通过规划建绿，拆旧添绿，筑路辟绿，治脏补绿，租地种绿，拆墙透绿，见缝插绿等多种形式，因地制宜扩绿增绿。坚持以“生态、特色、人本、动态”的原则；采用“山水渗透、绿带分割、均衡布局、绿网联系”的规划布局；努力建设以公园为主体，以水系为纽带，以园林路和景观街为骨架，以纵横分布的道路、河滨和外围环抱的面山为绿色网络，组成一个山、水、城、林融为一体，点、线、面互相关联的城市绿地系统。目前，我区建成区绿地总面积达674万平方米（含水域面积）,绿地率为32.1%，绿化覆盖率为37.1%；人均公共绿地面积达14.8平方米。
重点工作
今年是我区创建国家园林城市的攻坚年，我局根据《丽江市创建国家园林城市2010年---2011年实施方案》和《古城区2010年—2011年创建国家园林城市实施方案》的精神，对照《古城区2010年—2011年创建国家园林城市任务分解表》，结合我局工作实际，按照高起点设计、高标准建设、高速度推进、高水准管理的要求完成好各项绿化建设和管理任务。
（一）绿化工程建设情况
实施完成象山西路北郊空地绿化工程该工程位于象山西路北郊居民区，原为居民菜地。总面积约为1742平方米，为休闲广场，该工程于2009年8月底开标，于2009年9月开工，于2010年3月完工。绿化以本地乡土树种为主，种植乔木、灌木，充分体现植物多样性，硬地铺设以民间风格的青砖、卵石为主。
实施完成市政转台东南角空地绿化工程该地块位于象山西路与东界河道路交叉口，原为居民区拆迁空地。总面积为1477.4平方米，为休闲广场，工程概算总投资274.69万元，于2009年8月底开标，于2009年9月开工，于2010年3月完工。以本地乡土树种为主种植乔木、灌木，充分体现植物多样性，硬地铺设以民间风格的青砖、五花石为主，并配置一座公厕。 
东界河中段1号空地绿化工程该工程地处东界河中段原农行鱼塘，是丽江古城区居民居住较集中的老居住小区，为提高居民的生活质量，结合城市公共绿地建设，拟建成以休憩、休闲为主的城市绿化公园，占地6302平方米，预计投资417万元。该工程已于2月22日开工，计划于8月完工。上半年，拆除了北面和东面违章围墙；砌好西面、北面和东面的排水沟；修建厕所；拉运红土、山基土和黑土；修建了车行道和停车场、花坛路沿石；种植了部分绿化苗木等工作；目前正在放置景观石等工作。
黑龙潭游客集散中心绿化工程原丽江县粮食局片区总占地16000平方米，计划建设一块绿地面积不小于8000平方米的公共绿地。该项目以“政府主导、市场运作相结合”的方式进行建设。经反复研究、多次协商于4月26日与昆明懋华房地产开发有限公司签订合作协议。协议签订后，及时督促承建方作规划方案及项目可行性研究报告等前期准备工作；及时开展实物调查工作；及时协调区粮食局等单位尽快搬迁；及时与玉龙县粮食局、千寻酒吧谈判并签订拆迁协议。
实施完成增绿扩绿工作为健全和完善我区城市建成区内闲置空地的绿化布局，提高城市绿地率，有效改善城市环境质量，根据市政府提出的先绿快绿、改善城市生态系统、增强城市生态系统修复功能，然后调整结构的城市绿化思路，对建成区内暂未开发建设用地和闲置空地区域，采用借地、租地方式进行绿化建设。年初，我局相继与3家街道办事处即束河、西安、祥和，5家房地产商签订了借地、租地协议。区政府下达了700亩的任务数，实际签订并实施了1164亩。3月15日，召开创建国家级园林城市义务植树活动动员大会后,各街道办事处、机关企事业单位、驻丽部队相继在规定的地块开展了植树活动。增绿扩绿工作已于4月25日全面完成。运入红土3万多方，挖水井38口，安置水管近2000米，种植小白杨近20万株，目前，成活率在95%左右。种植过程中，严格要求施工人员按《种植苗木技术流程》来进行施工，尽量规范苗木种植流程，力争不断提高苗木成活率；种植后，由我局安排45台抽水机、93个管理人员在各个植树地点进行定期浇水，按期合理施肥，加强病虫害防治等后期管养工作。
城区道路增植补植工程为加快我区园林绿化建设步伐，提升城市品位，努力达到城市主干道绿化率达25%，次干道绿化率达20%的国家园林城市标准要求。结合我区绿化实际，依据“建成区范围内的主道路有增植双排行道树空间的栽植第二排行道树”的原则，于4月25日起组织开展了增植补植绿化建设工程。该工程分三个标段实施，中标金额为1576万元，由丽江红太阳园林有限公司、绿盛美地景观有限公司中标。此项工作共涉及香格里拉大道、长水路、民主路等15条道路。到目前为止已种植乔木4000余株，品种主要为：银杏、滇朴、黄莲木、樱花等；已种植灌木3800㎡。
（二）认真抓好城市精细化管理工作
1、落实管护责任，绿化管护水平进一步提高，随着城市绿化的不断发展，加强城市园林绿化管护的重要性日益突出，为切实提高城区道路景点绿化的管护质量，巩固城市绿化建设成果，我局从管护制度的制订、管护考核标准的执行和管护人员的管理工作入手，着力开展好以下养护工作。一是科学灵活加水。合理制定加水方案，做到定人 、定车、定时。根据不同树种和地段的实际情况安排加水次数，科学合理地安排加水时间。并根据相关部门要求，积极做好护林防火工作。二是适当修剪。严格依据树种、树龄、树势、功能及要求，定时对各种树木进行修剪。三是有计划开展施肥工作。为有计划、有步骤地完成好施肥工作，制定详细的施肥方案，认真组织开展施肥工作。四是加强对古树名木的管理。五是开展好病虫害防治工作。园林植物的病虫害防治，是养护管理中一项极为重要的工作。我局坚持贯彻“预防为主、综合防治”的方针和“治早、治小、治了”的原则，严格依据植物病虫害的发生规律，因树、因时、因地认真进行了防治工作。根据区政府第17次常务会会议精神，我区公共绿地养护工作于7月1日起移交三朵园林旅游开发有限责任公司。
2、加大执法力度，城市园林绿化监察工作不断完善。我局认真执行园林绿化法规，加大执法力度，严肃查处违法毁绿事件，有力地保护我区绿化建设成果，维护我区城市绿化建设的完整性。一是坚持每日巡查制度，明确职责分工，重点检查道路、景点等绿化情况，严禁在行道树上私挂衣物、乱拉铁丝的现象，把违规违章行为制止于萌芽状态。二是严格执行绿色图章制度，严把绿化审批和图纸审核关，高度重视竣工验收，保证住宅小区和单位的绿化配套合格。三是注重保护园林设施和园林绿化的成果，加强对城区古树名木的管理，规范办理临时占用绿地、移伐树木等手续，查处违法侵占绿化用地行为并责令及时恢复原状或异地绿地，确保园林绿化的完整性。
绿化监察队根据实际工作需要以福慧路为界分南北片将队员分两个组进行管理。严格按城市绿化管理相关法规对各自责任区分段到人进行监察管理，并做好平时巡查记录，依照“教育宣传为主，首违不罚”的原则，重点对沿街绿化和公园进行养护责任检查，及时处理各自责任区内所有破坏绿化行为。
3、严格实行绿化审批、验收制度，确保新建项目绿化面积。严格按照《丽江市绿化管理办法》的相关规定和我市《城市绿地系统规划》，坚决实行“绿色图章制度”和绿化一票否决，所有建设项目的配套绿化方案必须经我局审核通过后方可实施整个建设项目开工建设，配套绿化实施完成后经园林局实地查验核实后有关部门方可办理相关建设项目竣工等手续。
4、组织开展绿化调查、绿化整改及开展省级园林式单位申报工作。首先按照市创园办的要求，组织人员对辖区内的公共绿地，生产绿地和机关，事业单位，企业，宾馆酒店，住宅小区及部分民居的庭院绿化进行了全面的绿化调查。调查单位221家，住宅小区59家，民居庭院290个（按2%抽样调查）。基本掌握了辖区内的公共绿地及庭院绿化现状，为下一步的绿化整改及整个创园工作提供了科学依据。
其次在绿化调查的基础上，根据各单位（小区）的实际情况，对有条件整改的单位（小区）提出了切实可行的绿化整改方案。并以市创园办文件的形式向53家单位下达了庭院绿化整改通知。目前已有20家单位按要求实施完成绿化整改，9家单位由于即将搬迁或正在施工及其它特殊原因未能实施。其余单位正在实施中。
再次根据辖区内各单位（小区）的庭院绿化情况。组织104家单位（小区）申报省级园林式单位（小区）。已完成申报材料的单位（小区）有45家，其中21家已获省建设厅审批。其余单位（小区）的申报工作正在进行中。
工作目标
我局创园工作在区委、区政府的正确领导和高度重视下，通过相关部门的共同努力，取得了阶段性的成果，同时也存在一些亟待解决的问题，在今后的工作中，我们将总结经验，吸取教训，总结并制定好切实可行的实施方案，从抓时间、抓技术、抓质量、抓工程建设规范性入手，切实强化创园的精细化管理工作，努力推动各项创园工作的发展，结合目前的创园工作实际，下一步重点抓好以下工作：
管理方面1、加强创园工作的督察力度。一方面加强对在建项目的进度的督察；另一方面加紧对未开工建设项目的督查；加强新建项目的后期养护工作。
2、加大绿化监察力度，巩固现有绿化成果。一是加强绿化巡逻监察，及时发现并制止损坏城市公共绿化设施的行为；二是严格开展绿化地占用、挖掘、树木砍伐或移植的审批监督工作；三是参与绿化用地的改建、扩建工程的监督及验收工作。
建设方面1、石新路绿化工程。将石新路中央带及两侧进行绿化，种植乔木、灌木，建成后将新增绿地298400平方米，概算投资2497万元。
2、金山转台东北角空地绿化。计划将金山转台东北角约3000平方米空地建成乔木、灌木相结合休闲绿地，新增绿地2100平方米，概算投资260万元。
3、大丽路北段绿化。将大丽路北段两侧左右延伸15米，苗木以本地乡土树种为主，种植乔木和灌木，概算投资3450万元（不含土地补偿费），将新增10万平方米绿地，与乡村景色相融，体现自然的田园风光。