标题：蚌埠滨湖新区
滨湖未来
幢幢美观高楼拔地而起，条条宽阔道路迅速延伸……不久的将来，一座现代化的滨湖新城将矗立在龙子湖岸边，蚌埠经济开发区正扮演着蚌埠城市建设主力军和城市东进南进的排头兵角色。
“我们深知开展大建设工作的极端重要性和紧迫性，深知蚌埠人民的期望有多高，深知自己肩负的历史使命有多重。为此，我们加快了城市东向南向发展战略实施，在继续完善老城区、中心商务区、大学园区、新型工业园区基础配套的同时，将开发建设的主战场移至龙子湖地区，全力打造现代化滨湖城市的新风貌，实现经济开发区从‘广场时代’向‘滨湖时代’的战略转移。”蚌埠经济开发区党工委书记、管委会主任乔桂元近日在接受记者采访时，向记者介绍了蚌埠经济开发区大建设的实施情况和推动措施。
今年蚌埠经济开发区共安排大建设项目42个，总投资63.5亿元，本年度计划完成投资21.2亿元，其中列入蚌埠市大建设计划项目13个，本年度计划完成投资10.1亿元。截至9月25日，龙子湖西岸滨湖新区综合开发项目累计完成投资2.25亿元。该项目规划的9条主次干道，总长约18公里，目前已有环湖西路、南湖路、宏业南路、龙跃路4条道路进行施工，正在征地拆迁中的龙湾路近期也将开工建设；25万平方米的农民还原房建设前期准备工作基本就绪，近期即将开工。龙子湖北公园(二期)项目累计完成投资4900万元。黄山大道(一期)项目累计完成投资9000万元，占当年投资额的112.5%；征地拆迁现已全部完成4.9万平方米拆迁任务；工程施工完成雨水管网5100米、污水管网4950米、水稳层铺设2000米，目前正在进行道路西段管网和基础施工。大学科技园项目累计完成投资1.37亿元，目前正在进行孵化厂房的基础施工。体育路东段打通工程具备施工条件的航华路以东路段已完成路基施工300米；同时，作为老机场地区重要支路的红旗一路、红旗六路，大学园区路网体系的学苑路东段、财大路南段等城市道路工程也正在抓紧建设。
为进一步加快大建设步伐，开发区举全区之力打响了一场征地拆迁和控违拆违攻坚战，对28个项目涉及的征地拆迁任务作了分解下达，力争今年拆除违法建筑达到40万平方米，以拆违促拆迁，坚决为大建设扫清障碍，保障大建设项目顺利、快速实施。
对前期进展不够快的体育路东段打通等工程，该区将进一步加大力度，协调解决好涉及铁路、部队等拆迁有关问题，千方百计把建设速度提上来，通过全区上下的奋力拼搏，确保完成全年70亿元的投资计划，按期完成全年大建设的各项任务，并为明年大建设工作打下坚实的基础滨湖新区项目日前已经完成南湖路征地101.36亩，环湖西路征地88.32亩，龙滩路道路放线丈量工作已测放372米，宏业南路开始征地拆迁准备工作。
建设规划
备受关注的滨湖新区项目近期已经开始建设，并将陆续完善路网、排水、绿化等基础设施建设。有关人士认为，根据地块开发规律，这一区域将在四五年后具备大规模开发条件，届时各种建筑将如雨后春笋般拔地而起。 
龙子湖西岸的滨湖新区综合开发项目位于东海大道以南，解放路南段以东，龙子湖以西，面积约为5平方公里，与淮河文化广场周边新区的开发面积大体相同。滨湖新区规划建设含商务、办公、居住、五星级大酒店、学校等功能配套齐全的滨湖核心区，并引入两条人工河流环绕其间，二中新校区和第二实验小学分校也在其中。
5月下旬，环湖西路和南湖路率先破土动工。环湖西路是区域内一条沿湖扇形走势道路，北起龙湖路，南至南湖路，中间与多条道路相交。南湖路是一条南北直线走向的城市次干道。两条路均为沥青混凝土道路，30米宽，双向4车道，计划今年底完工。
记者在现场看到，挖掘机、推土机、路拌机、轧路机在施工现场忙得热火朝天，一百余名建设者分散在两个工地上比、赶、争、超工程进度。这是一次“兵团作战”，中铁集团抽调了中铁4局、8局等4个下属单位的精兵强将前来会战，在6月份首先开展路基和污水管网作业。
项目投资
滨湖新区开发项目由经济开发区管委会与中国中铁股份有限公司携手合作，综合开发。2010年的建设规模为滨湖新区一期9条道路和50万平方米还原房前期建设，总投资约21.57亿元，计划今年12月完工。两年内，区域内主次干道将全面开工，最终形成完善的路网结构。该区域主要涉及3个村庄的动迁，目前还原安置房正在设计，将按照中高档小区的标准分3个档次进行建设，建筑层数11-18层，并计划今年8月份先开工建设一期25万平方米的还原房。　
这是一次全新的地块开发模式，滨湖新区前期开发所需的资金和施工建设均由中国中铁股份有限公司负责，中铁股份有限公司将在后期开发见效时与我市根据协议约定共同受益，并在一些方面享受优惠政策。
据了解，滨湖新区项目统筹规划开发，已经提前谋划了数年，规划目标很明确，配套建设的内容也非常具体，整体设计由国际著名的设计单位美国易道公司进行规划编制，该公司也是龙子湖公园的设计单位，能够做到滨湖新区与龙子湖公园风格的浑然一体。此次开发中铁公司首先进行基础设施建设，待基础设施完备之后，再有序推进具体项目的开发建设。
根据地块开发经验，滨湖新区将在四五年后具备房地产开发条件，五年后滨湖新区可望美景初成。
项目建设
预计总投资100亿元以上、前期投资20多亿元、规划占地面积达6平方公里的龙子湖西岸滨湖新区合作开发签约仪式暨开工典礼昨天上午隆重举行，省人大会副主任朱先发；中国中铁股份有限公司总裁李长进、副总裁戴和根；市委书记、市人大会主任陈启涛，市长张学群为项目开工启幕。市协王晓淮、市委副书记毕小彬等出席项目签约仪式暨开工典礼。张学群与李长进签订了合作开发协议，戴和根等发表了热情洋溢的致辞。
龙子湖西岸地区位于景色秀丽的龙子湖风景区的核心区域，坐落于龙子湖以西、东海大道以南、解放路以东，紧邻行办公区和高铁新区。随着蚌埠城市东向南向发展步伐不断加快，该区域开发建设工作被提上重要议事日程，市委、市ZF对此高度重视，全市人也十分关切。我市遵循“高起点规划、高标准建设、高速度推进”的原则，力争用较短时间将该区域打造成为我市集行、商务、办公、居住、休闲、旅游等功能为一体的滨湖新区。
该项目由蚌埠经济开发区委托国际著名的设计单位美国易道公司进行规划编制，同时对项目的开发建设模式进行了创新和尝试。该项目的实施，对于进一步打造我市山水园林城市新形象，提升城市品位，优化人居环境，促进旅游产业的发展，奋力向宜业、宜居、宜游特色鲜明大城市的战略目标迈进，均具有十分现实和长远的积极意义。
中国中铁股份有限公司是世界500强和世界品牌500强的国际知名特大型建筑企业，具有雄厚的经济实力、丰富的建设管理经验及重大基础设施投资开发业绩。此次中国中铁股份有限公司与我市合作，构建战略合作伙伴关系，是我市与央企合作的又一典范，必将对我市的重点建设产生重大而深远的影响。
项目进程
龙子湖西岸滨湖新区建设项目备受关注，自5月上旬环湖西路、南湖路率先破土动工以来，其他建设内容也相继铺开。记者昨日从经济开发区大建办获悉，该项目区内市政道路、还原房、配套电力设施等建设全面推进。
市政道路建设有序推进
据经开区大建办相关负责人介绍，滨湖新区项目规划的市政道路，共有9条主次干道，总长约18公里，占地842亩。目前，所有道路建设的前期工作已基本完成，建设用地的征地拆迁仍在紧张进行之中。截至目前，已有4条道路进行施工，其中，先期开工建设的环湖西路、南湖路、宏业南路正在进行雨污水管网、路基开挖回填和沟塘路基处理工作，龙滩路已清理出工作面的部分先行施工，采取边征地边施工的方法加紧工程进度，正在征地拆迁中的龙湾路不久也将开工建设。
还原房建设步入动迁阶段
近日，滨湖新区用于还原房建设的390亩土地近期获得批复，小区规划红线图已出，即将进入征地拆迁阶段。根据规划红线图，滨湖新区还原房小区东至龙湖西路，西至铁东路，南至公园南路，北至文政路，占地454亩，建筑面积将达50万平方米。小区将按照“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的要求，进行高起点、高标准、高质量建设。据了解，还原房小区将分二期进行施工，目前，一期还原房设计方案已经评审，正在进行进一步修改完善。
配套电力工程合同签订
近日，经开区管委会就滨湖新区项目建设，分别与蚌埠电力规划设计院、蚌埠电力工程总公司签订了《电力工程勘察设计合同》、《整体配套电力工程施工合同》。依据合同约定，龙子湖西岸滨湖新区项目分阶段开发建设进程中，蚌埠电力规划设计院将组织和完成整体配套电力工程勘察设计任务，蚌埠电力工程总公司将根据各阶段建设进度的要求，组织工程施工，满足该区域内用户的用电需求。
同时，经开区管委会还与通讯、燃气、供水、中广有线等管线单位签订了代建协议，确保各管线单位与滨湖新区大建设步调一致，按照“统一规划、合理布局、配套建设”的要求，在美丽的龙子湖畔建成具有独特生态魅力和幽雅环境的现代综合型城市新区。