标题：桥梁施工
施工工序
桥梁下部结构施工
简介
桥梁施工(2张)一桥梁施工前的准备工作
1做好桥梁施工前准备工作的重要意义
（1）桥梁施工前的准备工作是坚持按照基本程序、施工程序办事的重要环节之一。
（2）施工前的准备工作是桥梁施工组织管理工作的主要内容之一。
2桥梁施工前准备工作的阶段划分
（1）第一阶段桥梁工程初步设计已完成，并列入国家或地区建设计划以后所需进行招标投标及签订承包合同等准备工作阶段。
（2）第二阶段是施工单位承包施工任务以后，在开工之前进行的以圆满完成各项施工任务为目的的准备工作阶段。
3桥梁施工的招标和投标
（1）实行招标的目的
（2）招标的条件
（3）招标的方式和程序
（4）招标文件应该具备的基本内容
（5）资格审察
（6）施工投标
二桥梁施工组织设计
施工组织设计是以工程项目、单项工程或单位工程为对象编制的。
1施工组织设计的任务
（1）确定开工前必须完成的各项准备工作。
（2）选择经济合理的施工方案，做好施工的战略部署。
（3）编制切实可行、逻辑关系严密的工程进度计划，确定施工速度。
（4）编制资源需要量计划。
（5）制定采购、运输计划，以便及时供应资源，确保施工现场的物资消耗。
（6）合理布置施工现场总平面图，充分利用空间。
（7）切实安排好冬、雨季施工项目，保证全年不间断施工。
（8）提出切实可行、技术先进、经济合理的施工技术措施、组织措施、安全措施和质量保证措施。
2施工组织设计的编制依据
3施工组织设计的分类
4施工组织设计的编制
三桥梁施工管理
1计划管理
施工计划管理是施工管理工作的中心环节，一切其他管理工作，都要围绕计划管理来开展。
2技术管理
技术管理的任务和作用
3全面质量管理
全面质量管理是企业为了保证和提高产品质量或工程质量，组织全体职工及有关职能部门同心协力，综合运用管理技术、专业技术和科学方法，经济合理地开发、研制、生产并提供给用户满意的产品的管理活动。
4定额管理
5成本管理
工程的成本及分类
（1）按照成本控制的不同标准划分
（2）按计入成本核算对象的方法划分
（3）按成本与产量的关系划分
6信息管理
桥梁附属工程的施工
指桥头引道及导流建筑物的施工。桥头引道的河滩路堤部分应使用透水性强的土质填筑，并用砌石护坡以防冲刷。导流建筑物多在枯水季节，按照设计用柴排、石笼、砌石或混凝土等就地建造。
G227国道达坂沟大桥
今年8月，根据青海省交通厅公路设施安全隐患排查结果，国道227线达坂山隧道引桥——达坂沟大桥存在安全隐患。为保障该桥梁的安全运营和行车安全，正确判断桥梁技术状况和尽快消除桥梁运行安全隐患，青海省收费公路管理处组织对该桥进行了常规检查和动静载试验检测。根据《公路桥涵养护规范》（JTFH11-2004）中桥梁技术状况评定方法和标准，经综合评定，达坂沟大桥属三类桥。因该桥上部主要承重构件为预应力箱梁，右腹板和底板产生纵向裂缝，跨中产生竖向裂缝，影响结构承载能力和使用安全。根据规范要求预应力硂梁不允许有竖向裂缝，修正为四类。检测结果表明，该桥试验桥跨处于非线性工作状态，应力校验系数横向分布不均匀，挠度校验系数超过规范容许范围，结构刚度不足，应尽快进行加固方案设计工作。大桥由中交三公局桥梁隧道工程有限公司负责施工。
由于达坂沟大桥地处重要位置，且施工环境困难，施工难度大，自维修工作开始以来，大桥受到了青海省交通厅各领导的重视和关怀，今年10月，青海省交通厅厅长杨伯让安排省收费公路管理处切实加强组织领导，强化施工现场的组织与管理；以11月25日为时间节点倒排工期，调整施工组织计划，加大投入，采取有效的施工质量保通措施，严格工艺控制，确保工程实体加固质量达到设计文件及相关技术标准、规范的要求，做好施工安全和防范工作，加强与质检等相关单位的协调沟通，及时进行工程质量检测和交验工作。
桥梁施工质量
道路桥梁施工中应注意的问题1.要重视调拱调坡层的施工质量，在该层的施工时，特别要抓好各材料的规格、级配及配合比，确保该层的有效宽度内的平整度和压实度，是保证基层施工质量的基础。
2.加强基层养护，在基层施工完成后，采用麻袋进行养护，也可以采用喷洒沥青乳液保护。若不能封闭交通，应限制重车通行，其车速不应超过20km/h，同时应注意其他交通设施对基层的损坏。若出现车槽（坑槽）松散，应采用相同材料修补压实。严禁用松散粒料填补。
3.在基层施工中，严格抓好松铺厚度，在最佳含水量的碾压尽量减少基层成型，经初压后进行人工整修，特别要加强基层边缘立模处的压实度，对因特殊情况碾不到位的应采用工人锤和振动夯，分层夯实，以确保其结构层的质量
4.严格控制基层平整，面层铺筑前用3m直尺对基层进行平整度检测，平整度差且大的路段应进行整平。面层铺筑前受到其他工序污染，如表面滴落水泥成硬渣时，应予及时清除，以确保面层平整度。
5.沥青路面的施工质量，也取决于主要材料的质量和沥青混合料的配合比设计及沥青混合料的拌和。
6.沥青混合料的配合比不合理，油石比较大，已铺筑的路面会产生壅包和泛油；油石比较小，路面会出现松散；矿料的质量不好，集料的压碎值和石料的抗压强度太差和细长扁平颗粒含量过高，使路面混合料的稳定度降低，容易出现路面的各种病害。
7.沥青混合料的拌合不均匀，有时当拌和设备出现意外情况，刚开炉或料温低，含水量大时，会出现料温不均匀现象；温度过高造成沥青老化，不能保证沥青混凝土摊铺质量；当运输设备不配套或司机技术较差时，会撞击摊铺机，使机身后移，形成台阶。以上因素极易造成平整度和表面密实度差等现象。
施工质量处理在工程施工中，虽然做好了施工的质量管理控制，但也会因某种因素，造成质量上的问题，这是不可避免的，所以我们也要做好相应的处理措施。
1.施工质量问题处理的基本要求。
1.1注意综合治理，既要防止原有事故的处理引发新的事故发生，又要注意处理方法的综合应用，如结构承载力不足时，则可采取结构补强、卸荷、增设支撑、改变结构方案等方法的综合应用。
1.2重视分析消除事故的原因。这不仅是一种处理方向，也是防止事故重演的重要措施，处理应达到安全可靠，不留隐患，满足通车要求和施工方更经济合理的目的。
[1]
1.7认真复查事故的实际情况。在事故处理中若发现事故情况与调查报告中所述内容差异较大时，应停止施工。待查清问题的实质，采取相应的措施后再继续施工。
2．工质量问题处理应具备的资料。
一般质量问题的处理应必备以下资料：首先与事故有关的施工图；其次与事故有关的资料如：原材料检验报告，各种试验报告，施工记录等；再次，事故调查分析报告包括：
2.1事故情况：出现事故时间、地点，事故的描述，事故观测记录，事故发展变化规律，事故是否已经稳定等。
2.2事故的性质：应区分属于结构性问题还是一般性缺陷，是表面性的还是实质性的，是否需要及时处理，是否需要采取防护性措施。
2.3事故原因：应阐明所造成事故的重要原因，如结构裂缝是因地基不均匀沉降，还是温度变形；是因施工振动，还是由于结构本身承载力不足所造成的。
2.4事故评估：阐明事故对结构功能，使用要求，结构受力性能及施工安全有何影响，并附有实测、验算数据和试验资料。
2.5事故涉及人员及主要责任者的情况。最后，设计、施工、建设单位对事故的意见和要求等。
3.施工质量问题处理的应急措施。
在路桥工程施工过程中，施工质量问题经常发生，工程中的质量问题具有可变性，对那些表面质量问题，要进一步查明问题的性质是否会转化，对那些可能发展成为构件断裂、倒塌的恶性事故，要及时采取应急补救措施。在拟定应急措施时，一般应注意以下事项。
1）对危险性较大的质量事故，首先应予以封闭或设立警戒区。只有在确认不可能倒塌或进行可靠支护后，方准许进入现场处理，以免人员的伤亡。
2）对需要进行部分拆除的部位，应充分考虑事故对相邻区域结构的影响，以免事故进一步扩大，且应制定可靠的安全措施和拆除措施，要严防对原有事故的处理引发新的事故。
3）凡涉及结构安全的都应对处理阶段的结构强度、刚度和稳定性进行验算，提出可靠的防护措施，并在处理中严密监视结构的稳定性。
4）在不卸荷条件下进行结构加固时，要注意加工方法和施工荷载对结构承载力的影响。
5）要充分考虑对事故处理中所产生的附加内力对结构的作用以及由此引起的不安全因素。
图书信息
作　者：刘世忠　主编  桥梁施工
出 版 社：中国铁道出版社
出版时间：2010-7-1
页　数：293
字　数：471000
开　本：16开
I S B N：9787113113223
定价：35.00元
内容简介
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。主要内容包括：桥梁施工基本作业、基础工程、梁式混凝土桥梁施工、拱桥施工、斜拉桥与悬索桥施工、高速铁路桥梁施工实例以及桥梁施工组织与施工安全等。
本书为高等院校土木工程、交通工程等专业的教学用书，也可供施工技术人员参考。
目录
第一章 绪论
第一节 桥梁施工技术综述
第二节 桥梁施工常用设备
第三节 桥梁施工主要方法及特点
复习思考题
第二章 桥梁施工基本作业
第一节 施工测量
第二节 模板、拱架、支架和脚手架工程
第三节 钢筋工程
第四节 混凝土工程
复习思考题
第三章 基础施工
第一节 明挖基础
第二节 沉入桩基础
第三节 钻（挖）孔桩基础
复习思考题
第四章 梁式混凝土桥梁施工
第一节 预应力混凝土简支梁制作
第二节 混凝土简支梁整孔（片）架设安装
第三节 连续梁桥施工
复习思考题
第五章 拱桥施工
第一节 拱架构造及计算
第二节 拱架制造与安装
第三节 拱圈及拱上建筑物施工
第四节 拱架卸落
第五节 拱桥的无支架施工
第六节 钢管混凝土拱桥施工
第七节 转体法施工
第八节 整体架设
复习思考题
第六章 斜拉桥与悬索桥施工
第一节 斜拉桥概述
第二节 斜拉索的制造与安装
第三节 悬索桥锚碇和塔的施工
第四节 缆索施工要点
第五节 明石海峡大桥各部件施工实例
复习思考题
第七章 高速铁路桥梁及施工实例
第一节 高速铁路桥梁设计施工特点
第二节 高速铁路桥梁施工实例
复习思考题
第八章 桥梁施工组织与施工安全
第一节 桥梁施工组织设计的类型和基本内容
第二节 桥梁施工组织设计的编制
第三节 施工场地布置
第四节 桥梁施工安全的一般规定
第五节 桥梁基础施工安全
第六节 桥梁上部结构施工安全
复习思考题
参考文献
序言
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。开设桥梁施工课程是为了满足普通高等学校桥梁工程专业和铁道工程专业的学生，毕业后能适应基层和施工现场工作的需要，使学生掌握较为系统的桥梁施工知识，加强学生的实践知识环节，避免理论脱离实际，防止知识的片面性，使普通高校毕业生能够尽快适应现代企业对新型人才的需求。
随着桥梁施工技术的不断发展，新的施工方法不断涌现，施工设备也不断更新。编写过程中，本着“少而精”的原则，选择最主要、最基本的内容进行编写，并力图介绍清楚，同时反映最新的桥梁施工技术以及现行有关施工技术规范，使学生在有限的学时内能够获得必要的桥梁施工基础知识的同时，力求紧密结合生产实际，以培养学生的创新思维、规范意识和实际工作能力。
本教材的特点是：突出重点，兼顾学科的延伸和发展；引导学生重点掌握基本概念、基本技能，注意整体知识框架的把握；注重理论联系实际，引导学生逐渐进入工程角色；注重学生实践能力和创  桥梁施工 文摘新能力的培养，以现代典型桥梁的施工技术为范例进行启发式教学。
本书由兰州交通大学刘世忠任主编，兰州交通大学夏文传和西南交通大学李小珍任副主编；兰州交通大学杨子江主审。其中第一章、第二章和第三章由兰州交通大学夏文传编写；第四章、第七章由刘世忠编写；第五章第一～五节由厦门市市政建设开发总公司欧阳永金编写，第五章第六～八节由长安大学卢斌编写；第六章由李小珍编写；第八章由长安大学李加武编写。