标题：工程量
正确计算工程量的概述
工程量即工程的实物数量，是以物理计量单位或自然计量单位所表示各个分项或子分项工程和构配件的数量。
工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。
自然计量单位是以物体的自然属性来作为计量单位。如灯箱、镜箱、柜台以 “个”为计量单位，晒衣架、帘子杆、毛巾架以“根”或“套”为计量单位等。
物理计量单位是以物体的某种物理属性来作为计量单位。如墙面抹灰以“m2”为计量单位，窗帘合、窗帘轨、楼梯扶手、栏杆以“m”为计量单位等。
正确计算工程量的意义
正确计算工程量，其意义主要表现在以下几个方面：
1、工程计价以工程量为基本依据，因此，工程量计算的准确与否，直接影响工程造价的准确性，以及工程建设的投资控制。
2、工程量是施工企业编制施工作业计划，合理安排施工进度，组织现场劳动力、材料以及机械的重要依据。
3、工程量是施工企业编制工程形象进度统计报表，向工程建设投资方结算工程价款的重要依据。
工程量计算的依据
1、施工图纸及配套的标准图集施工图纸及配套的标准图集，是工程量计算的基础资料和基本依据。因为，施工图纸全面反映建筑物（或构筑物）的结构构造、各部位的尺寸及工程做法。
2、预算定额、工程量清单计价规范根据工程计价的方式不同（定额计价或工程量清单计价），计算工程量应选择相应的工程量计算规则，编制施工图预算，应按预算定额及其工程量计算规则算量；若工程招标投标编制工程量清单，应按“计价规范”附录中的工程量计算规则算量。
3、施工组织设计或施工方案施工图纸主要表现拟建工程的实体项目，分项工程的具体施工方法及措施，应按施工组织设计或施工方案确定。如计算挖基础土方，施工方法是采用人工开挖，还是采用机械开挖，基坑周围是否需要放坡、预留工作面或做支撑防护等，应以施工组织设计或施工方案为计算依据。
工程量计算应遵循的原则
在进行工程量计算时应注意下列基本原则。
1、计算口径与定额一致
计算工程量时，根据施工图纸所列出的工程子目的口径（指工程子目所包含的内容），必须与定额中相应工程子目的口径一致。如镶贴面层项目，定额中除包括镶贴面层工料外，还包括了结合层的工料，即贴结层不得另行计算。这就要求预算人员必须熟悉定额组成及其所包含的内容。
2、计算规则与定额一致
工程量计算时，必须遵循定额中所规定的工程量计算规则，否则是错误的。如墙体工程量计算中，外墙长度按外墙中心线计算，内墙长度按内墙净长线计算，又如楼梯面层和台阶面层工程量按水平投影面积计算。
3、计算单位与定额一致
工程量计算时，工程量计算单位必须与定额单位相一致。在定额中，工程量的计算单位规定为：以体积计算的为m^3，以面积计算的为m^2,以长度计算的为m，以质量计算的为t或Kg，以件（个或组）计算的为件（个或组）。
建筑工程预算定额中大多数用扩大定额（按计算单位的倍数）的方法计算，即“100m^3"、“10m^3"、“100m^2"、“100m"等，如门窗工程量定额以“100m^2"来计量。
4、工程量计算所使用原始数据必须和设计图纸相一致
工程量是按每一分项工程，根据设计图纸计算的。计算时所采用的数据，都必须以施工图纸所示的尺寸为标准进行计算的，不得任意加大或缩小各部位尺寸。
5、按图纸，结合建筑物的具体情况进行计算
一般应做到主体结构分层计算，内装修分层分房间计算，外装修分立面计算，或按施工反感要求分段计算。不同的结构类型组成的建筑，按不同结构类型分别计算。
工程量计算的基本方法
工程量计算之前，首先应安排分部工程的计算顺序，然后安排分部工程中各分项工程的计算顺序。分部分项工程的计算顺序，应根据其相互之间的关联因素确定（见第二章、第二节，合理安排工程量计算顺序）。
同一分项工程中不同部位的工程量计算顺序，是工程量计算的基本方法。分项工程由同一种类的构件或同一工程做法的项目组成。如“预应力空心板”为一个分项工程，但由于建筑物的开间不同，板的荷载等级不同，因此出现各种不同的型号，其计算方法就是分别按板的型号逐层统计汇总数量，然后再查表计算出相应的混凝土体积及钢筋用量。再如“内墙面一般抹灰”为一个分项工程，按计算范围应包括外墙的内面及内墙的双面抹灰在内，其计算方法就是按照工程量计算规则的规定，将各楼层相同工程做法的内墙抹灰加在一起，算出内墙抹灰总面积。
计算工程量时应注意：按设计图纸所列项目的工程内容和计量单位，必须与相应的工程量计算规则中相应项目的工程内容和计量单位一致，不得随意改变。
为了保证工程量计算的精确度，工程数量的有效位数应遵守以下规定： 以“吨”为单位，应保留小数点后三位数字，第四位四舍五入；以“立方米”、“平方米”、“米”为单位，应保留小数点后两位数字，第三位四舍五入；以“个”、“项”等为单位，应取整数。
计算工程量，应分别不同情况，一般采用以下几种方法：
1、按顺时针顺序计算以图纸左上角为起点，按顺时针方向依次进行计算，当按计算顺序绕图一周后又重新回到起点。这种方法一般用于各种带形基础、墙体、现浇及预制构件计算，其特点是能有效防止漏算和重复计算。
2、按编号顺序计算结构图中包括不同种类、不同型号的构件，而且分布在不同的部位，为了便于计算和复核，需要按构件编号顺序统计数量，然后进行计算。
3、按轴线编号计算对于结构比较复杂的工程量，为了方便计算和复核，有些分项工程可按施工图轴线编号的方法计算。例如在同一平面中，带型基础的长度和宽度不一致时，可按A轴①～③轴，B轴③、⑤、⑦轴这样的顺序计算。
4、分段计算在通长构件中，当其中截面有变化时，可采取分段计算。如多跨连续梁，当某跨的截面高度或宽度与其他跨不同时可按柱间尺寸分段计算，再如楼层圈梁在门窗洞口处截面加厚时，其混凝土及钢筋工程量都应按分段计算。
5、分层计算该方法在工程量计算中较为常见，例如墙体、构件布置、墙柱面装饰、楼地面做法等各层不同时，都应按分层计算，然后再将各层相同工程做法的项目分别汇总项。
6、分区域计算大型工程项目平面设计比较复杂时，可在伸缩缝或沉降缝处将平面图划分成几个区域分别计算工程量，然后再将各区域相同特征的项目合并计算。
工程量快速计算方法
该方法是在基本方法的基础上，根据构件或分项工程的计算特点和规律总结出来的简便、快捷方法。其核心内容是利用工程量数表、工程量计算专用表、各种计算公式加以技巧计算，从而达到快速、准确计算的目的（见第三章，分项工程量快速计算方法与技巧）。
工程量计算规则
楼地面工程1.0.1 找平层的工程量按相应面层的工程量计算规则计算。
1.0.2 整体面层的工程量按下列规定计算。
1.整体面层，按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
2.踢脚线，按设计图示长度乘以高度以面积计算。
3.楼梯面层，按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踢步边沿加300mm。
4.台阶面层，按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踢步边沿加300mm)水平投影面积计算。
5.阳台、雨篷的面层抹灰，并入相应的楼地面抹灰项目计算。雨篷顶面带反檐或反梁者，其工程量乘以系数1.20。反檐只适用于高出板面600mm以内的装饰檐板，高度超过600mm的檐板作栏板计。
6.防滑坡道按设计图示尺寸以面积计算。
1.0.3 块料面层的工程量按下列规定计算。
1.楼地面石材、块料面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
2.橡胶面层、塑料面层、地毯面层、木地板、防静电活动地板、金属复合地板面层，按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。
3.拼花、波打线(嵌边)，按相应的楼地面块料面层工程量计算规则计算。
4.踢脚线，按设计图示长度乘以高度以面积计算。
5.楼梯面层，按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm。
6.台阶面层，按设计图示尺寸以台阶(包括最上层踏步边沿300mm)水平投影面积计算。
7.零星装饰，按设计图示尺寸以面积计算。
8.梯级拦水线，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。
9.石材刷养护液、保护液，按相应石材面层的工程量计算规则计算。
10.楼梯踢步地毯配件，按配件设计图示数量以长度或套计算。
1.0.4 其它工程量按下列规定计算。
1.楼梯及台阶面层防滑条，按设计图示尺寸以长度计算。长度未注明时，防滑条按踏步两端距离各减150mm计算。
2.水磨石嵌铜条、防滑条，按设计图示尺寸以长度计算。
3.单独酸洗的蜡，按楼地面、楼梯、台阶相应面层的工程量计算规则计算。
墙柱面2.1 抹灰：抹灰按设计图示结构面计算。
2.1.1 墙面抹灰、墙面勾缝按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交接处的面积，门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内计算。
1.外墙抹灰面积，按外墙垂直投影面积计算。
2.外墙裙抹灰面积，按其长度乘以高度计算。
3.内墙抹灰面积，按主墙间的净长乘以高度计算。
1)无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算；
2)有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算；
3)有吊顶天棚的，其高度按室内地面或楼面至天棚另加100mm计算。
4.内墙裙抹灰面，按内墙净长乘以高度计算。
2.1.2 独立柱面抹灰，按设计图示尺寸以柱断面周长乘以高度以面积计算。
2.1.3 独立梁面抹灰按设计图示尺寸以梁断面周长乘以长度以面积计算。
2.1.4 独立柱、房上烟囱勾缝按设计图示尺寸以展开面积计算。
2.1.5 栏板、栏杆(包括立柱)的抹灰，按其抹灰垂直投影面积计算。
2.1.6 零星项目抹灰，按设计图示尺寸以面积计算。
2.1.7 装饰抹灰分格，嵌缝按装饰抹灰面积计算。
2.2 块料面层：块料面层按设计图示外饰面计算。
2.2.1 墙面、墙裙镶贴块料，按设计图示尺寸以面积计算。
2.2.2 柱面镶贴块料，按设计图示尺寸以面积计算。
2.2.3 梁面镶贴块料，按设计图示尺寸以面积计算。
2.2.4 零星镶贴块料，按设计图示尺寸以面积计算。
2.2.5 挂贴、干挂块料，按设计图示尺寸以面积计算。
2.2.6 零星装饰块料镶贴，按设计图示尺寸以面积计算。
2.2.7 成品石材圆柱腰线、阴角线、柱帽、柱墩，按外围饰面尺寸以延长米计算。
2.2.8 干挂石材钢骨架，按设计图示尺寸以质量计算。
2.3 木装饰及其它
2.3.1 龙骨、基层按设计图示尺寸面积计算，扣除门窗洞口及0.3m2以上的孔洞所占面积。
2.3.2 墙饰面，按设计图示墙净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个0.3m2以上的孔洞所占面积。
2.3.3 柱(梁)饰面，按设计图示饰面外围尺寸以面积计算。柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内。
2.3.4 隔断，按设计图示框外围尺寸以面积计算。扣除单个0.3m2以上的孔洞所占面积；浴厕门的材质与隔断相同时，门的面积并入隔断面积内。
1.隔断的不锈钢边框，按边框展开面积计算。
2.全玻隔断如有加强肋者，肋玻璃工程量并入隔断内。天棚3.0.1 天棚抹灰，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积。带梁天棚，梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。
3.0.2 阳台底面抹灰，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，并入相应的天棚抹灰面积内。阳台带悬臂梁者，其工程量乘以系数1.14。
3.0.3 雨篷底层抹灰，按设计图示尺寸以水平投影面积计算，并入相应的天棚抹灰面积内。
3.0.4 天棚抹灰如带有装饰线时，装饰线按设计图示尺寸以长度计算。
3.0.5 天棚中折线、跌线、单曲面、双曲面、灯槽线及其他艺术形式的抹灰，均按设计图示尺寸以展开面积计算。3.0.6 天棚吊顶，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。
3.0.7 天棚中折线、跌线、单曲面、双曲面、高低灯槽及其他艺术形式的天棚面层，均按设计图示尺寸以展开面积计算。
3.0.8 装配式天棚，如有与装配式天棚规格相同的灯盘、风口等饰面面层时，应扣除其相应面积。
3.0.9 送(回)风口，按设计图示数量计算。门窗4.0.1 各类门、窗制作、安装，除有注明外，不论单层双层均按设计图示尺寸以门、窗框外围面积计算。如设计只标洞口尺寸的，按洞口尺寸每边减去15mm计算。折线形窗按展开面积计算。
4.0.2 单独门窗框制作安装，外框安装按框外边长、中横框长按门洞宽以长度计算。
4.0.3 单独门窗扇制作安装，按设计图示尺寸以扇面积计算。
4.0.4 卷闸门窗安装，按设计图示尺寸以面积计算，如设计无规定时，安装于门窗洞槽中、洞外或洞内的，按洞口实际宽度两边共加100mm计算；安装于门、窗洞口中则不增加，高度按洞口尺寸加500mm计算(见图)。电动装置安装以套计算，小门安装以个计算。
4.0.5 木格成品安装，按木格面积计算。
4.0.6 门饰面，按设计图示尺寸以面积计算。
4.0.7 门窗套、门窗套贴饰面板，按设计图示尺寸以展开面积计算。
4.0.8 门窗贴脸、盖口条、披水条，按设计图示尺寸以长度计算。
4.0.9 窗台板、筒子板，按设计图示尺寸以展开面积计算。
4.0.10 窗帘盒、窗帘轨(杆)，按设计图示尺寸以长度计算，成品窗帘安装，按窗帘轨长乘以实际高度以面积计算；装饰造型帘头、水波幔帘，按设计图示尺寸以长度计算。
4.0.11 钢门窗、铝合金门窗、塑料门、塑钢门窗、彩钢板门窗、不锈钢全玻门的窗的制作，按门窗安装相就子目的定额含量计算。
4.0.12 纱窗安装，按门窗安装相应子目的工程量计算。
4.0.13 特殊五金安装，按设计图示数量计算。
4.0.14 铝合金门窗，按设计图示尺寸以框外围面积计算；但折形、弧形等的铝合金门窗，则按设计图示尺寸以展开面积计算。
4.0.15 全玻璃门，按设计图示尺寸以门洞口面积计算。
4.0.16 全玻璃门的配件，按个计算。
4.0.17 窗框外侧环保防腐层，按长度计算。幕墙5.0.1 带骨架幕墙，按设计图示框外围尺寸以面积计算，与幕墙同种材质的窗所占面积不扣除。
5.0.2 全玻璃幕墙，按设计图示尺寸以面积计算。不扣除明框、胶缝所占的面积，但应扣除吊夹以上钢结构部分的面积。带肋全玻璃幕墙，按设计图示尺寸以展开面积计算，肋玻璃另行计算面积并入幕墙内。
5.0.3 幕墙的上悬窗增加费，按窗扇设计图示外围尺寸以面积计算。
5.0.4 点支式全玻璃幕墙钢结构桁架，按理论重量以吨计算。
5.0.5 幕墙防火隔断，按其不同隔断形式的投影面积计算。
5.0.6 成品光棚，按设计图示成品组合的外围投影面积计算；其余光棚，均按设计图示尺寸以展开面积计算。
5.0.7 光棚的水槽，按设计图示尺寸以见光水平投影面积计算，并入光棚面积内。若水槽与光棚的材质一不致的，其水槽另行计算。
细部装饰及栏杆工程
6.0.1 机锣凹线、装饰线、压条，按设计图示尺寸以长度计算。
6.0.2 装饰件安装，按件或套计算。
6.0.3 镜面玻璃安装，按设计图示尺寸以边框外围面积计算。
6.0.4 栏杆、栏板、扶手，按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算。不扣除弯头、立柱所占的长度。
6.0.5 弯头，按个计算。家具7.0.1 高、中、低胶合板柜，均按设计图示尺寸以柜正面投影面积计算。
7.0.2 胶合板台，按设计图示尺寸以台面中心线长度计算。
油漆涂料裱糊工程
8.0.1 门油漆、窗油漆，均按设计图地数量计算。
8.0.2 木扶手、窗帘盒、封檐板、顺水板、博风板、挂衣板、黑板框、生活园地框、挂镜线、窗帘棍、单独木线油漆，均按设计图示尺寸以长度计算。
8.0.3 木板、纤维板、胶合板、木护墙、木墙裙，窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线，清水板条天棚、檐口，木方格员顶天棚，吸音板墙面、天棚面，暖气罩、鱼鳞板墙、屋面板油漆，均按设计图示尺寸以面积计算；木间壁、木隔断，玻璃间壁露明墙筋，木栅栏、木栏杆(带扶手)油漆，均按设计图示尺寸以单面外围面积计算。
8.0.4 衣柜、壁柜，梁柱饰面，零星木装修油漆，均按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算。
8.0.5 木饰线油漆，按设计图示尺寸以投影面积计算。
8.0.6 木屋架油漆，按二分之一设计图示跨度乘以设计图示高度以面积计算。
8.0.7 木地板油漆，按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。
8.0.8 木楼梯油漆，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。
8.0.9 金属面油漆，按设计图示尺寸以质量计算。
8.0.10 天棚面、墙、柱、梁等抹灰面油漆，按设计图示尺寸以面积计算。
8.0.11 天棚面、墙、柱、梁等喷塑、刷喷涂料，按设计图示尺寸以面积计算。
8.0.12 空花格、栏杆刷涂料，按设计图示尺寸以单面外围面积计算。
8.0.13 墙纸、织锦段袜糊，按设计图示尺寸以面积计算。
8.0.14 防火涂料的工程量按下列规定计算。
1.隔墙、护壁木龙骨，按设计图示尺寸以面层正立面投影面积计算。
2.柱木龙骨，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。
3.天棚木龙骨，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。
4.木地板中木龙骨及木龙骨带毛地板，按设计图示尺寸以地板面积计算。
金属支架及广告牌
9.0.1 金属结构各构件的重量，按图示设计尺寸以质量计算。不扣除孔眼、切边、切肢的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量，不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度以单位理论质量计算。
9.0.2 柱面、墙面灯箱基层，按设计图示尺寸以展开面积计算。
9.0.3 一般平面广告牌基层，按设计图示尺寸以正立面边框外围面积计算。复杂平面广告牌基层，按设计图示尺寸以展开面积计算。
9.0.4 箱(竖)式广告牌基层，按设计图示尺寸以结构外围体积计算。
9.0.5 广告牌面层，按设计图示尺寸以展开面积计算。突出面层的灯饰、店微及其它艺术装饰另计。
9.0.6 美术字安装，按设计图示数量计算。其他工程10.0.1 墙体开门窗洞口，按设计图示尺寸以门窗框外围面积计算。
10.0.2 石板材洗漱台(又称洗手台)，按设计图示尺寸以中面外接矩形面积计算。不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积，挡板、吊沿板面积并入台面面积内。
10.0.3 钢化玻璃洗漱台，按设计图示数量计算。
10.0.4 石材磨边，按设计图示尺寸以长度计算。
10.0.5 石材面开孔，按设计图示数量计算。
10.0.6 墙体开孔、玻璃钻孔，按设计图示数量计算。封洞，按设计图示尺寸以洞口面积计算。开槽，按设计图示尺寸以长度计算。
10.0.7 拆除工程，分别按设计图示尺寸以长度、面积、体积计算。
10.0.8 拆除墙体，按施工图组织设计或设计图示尺寸以体积计算。脚手架11.0.1 综合脚手架分不同墙高，按外上边线的凹凸(包括凸出阻台)总长度乘以外地坪至外墙装饰面高度以面积计算。
上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者，应分别计算综合脚手架，但套用定额步距的高度由外地平至外墙装饰面高度计算。
裙楼的高度按外地坪至外墙装饰面高度计算，套用定额时按相应步距计算。
多层建筑物，上层飘出的，按最长一层的外墙长度计算综合脚手架；下层有缩入的，缩入部分按围护面垂直投影面积，另按相应高度计算单排脚手架。
屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等脚手架，并入主体计算。
单独制作突出墙面的广告牌的脚手架，按凸出墙面周长乘以室外地坪至广告牌顶的高度以面积计算，套外地坪至广告牌顶高度的相应步距的综合脚手架。
屋面的广告牌，按其水平投影长度乘以屋面至广告牌顶的高度以面积计算，套外地坪至广告牌顶高度的相应步距的综合脚手架。
11.0.2 计算综合脚手架时，门窗、洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积不扣除；有山墙者，以山尖二分之一高度计算，山墙高度的步距以檐口高度为准。
11.0.3 外墙电动吊篮，按外墙装饰面尺寸以垂直投影面积计算。
11.0.4 外墙内面装饰和内墙砌筑、装饰脚手架，按实际搭设长度乘以高度以面积计算。
11.0.5 独立柱捣制及装饰脚手架，按柱周长+3.6m乘以高度以面积计算。
11.0.6 围墙脚手架，按外地坪至围墙顶高度乘以围墙长度以面积计算，套用单排脚手架。围墙双面抹灰时，增加一面单排脚手架。
11.0.7 天棚装饰脚手架，按天棚面积计算。楼层高度在3.6m以内时，按活动脚手架计算；超过3.6m时，套满堂脚手架，当高度在3.6m至5.2m时，按满堂脚手架基本层计算，超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算，不足0.6m的不计。
11.0.8 天棚面单独刷(喷)灰水时，楼层高度在5.2m以下者，不计算脚手架；高度在5.2m至10m者，按满堂脚手架基本层的50%计算；高度10m以上者，按满堂脚手架基本层的80%计算。
11.0.9 靠脚手架安全挡板，每层按实际搭设中心线长度乘以宽度2m以面积计算。
11.0.10 独立安全挡板：水平挡板，按水平投影面积计算；垂直挡板，按外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘以实际搭设长度以面积计算。
11.0.11 围尼龙编织布，按实际搭设面积计算。垂直运输12.0.1 机械垂直运输，按装饰装修楼层不同垂直运输高度以定额工日计算。
12.0.2 人工垂直运输，按装饰装修楼层不同材料和建筑物不同层数以定额所示的计量单位计算。
12.0.3 装饰装修楼层的垂直运输，应包括楼层所有装饰装修工程量。
12.0.4 余泥等建筑垃圾，按实际体积计算。建筑垃圾外运建筑垃圾外运，按不同运距以实体积计算。成品保护工程14.0.1 楼梯、台阶，按设计图示尺寸以水平投影面积计算。
14.0.2 栏杆、扶手，按设计图示尺寸以中心线长度计算。
14.0.3 其他成品保护，按被保护面层以面积计算。建筑物超高1.0.1 建筑物超高人工机械增加，按装饰装修楼层的不同垂直运输高度(单层建筑物指檐口高度)以定额分部分项工程费的人工费与机械费之和计算。
1.0.2 装饰装修楼层的建筑物超高人工机械增加，应包括楼层所有装饰装修工程量。土石方工程1．定额中人工凿沟槽、基坑石方，人工打眼和机械钻眼爆破沟槽、地坑石方的深度不同时，定额能否调整？
答：以上子目的深度影响工效的原因，已在相应定额内考虑，定额不作调整。
2．人工平基挖土、石方，深度超过1.5米时，其垂直运输如何执行定额？
答：(1)按相应的运土石方定额执行，垂直运输按每1m折合水平运距7m计算。
(2)如在斜坡上进行人工挖土石方，其垂直运距的深度以主要出土石方向的深度为准。
3．在沟槽内或地坑内挖淤泥、流沙，执行什么定额？
答：挖淤泥、流沙不分平基、沟槽，均按定额执行。
4．以定额人工费为取费基础的人工土石方工程包括那些项目？
答：凡套用市政定额A．土石方工程中的“人工施工土石方”的各定额子目，不分开挖量大小，均以人工费为取费基础，按“人工土石方”费率计费。道路工程1．在旧路上直接铺筑基层、面层时，是否可以套用旧路面凿毛项目？
答：实际进行了凿毛的，才能套用凿毛项目。
2．对道路、桥涵等工程的检验试验费(如：路基弯沉值测试费、拉基静载实验及超声波测试费、桥梁大型预制构件的荷载试验费、桥梁总荷载试验费、桥梁支架荷载试验费、锚杆的拉拔试验费等)如何计算？
答：定额中未包含上述检验试验费用，发生时应按实计算。但如检验试验不合格时，则所发生的费用由责任方承担。
3．检查井、窨井的低流水槽和内壁扁光是否已包括在定额工作内容中？
答：工作内容中没有包括。实际发生时，应套用桥涵工程中的石表面加工相应子目。
4．沥青砼路面打庸包费用如何计算？
答：按签证的人工、机械计算。
5．沥青砼拌合加工的数量如何计算？
答；按相应的铺筑定额沥青砼消耗量计算。
6．道路砼强度最高只有C35，对于C35以上的道路砼如何换算？
答：按设计道路砼配合比进行换算。
7．水泥稳定层的水泥含量与定额不一致时，怎样换算？
答：按设计配合比进行换算。
8．道路基层压实厚度如何确定？
答：应按规范规定的分层厚度确定。
9．砼路面上开槽如何套用定额？
答：按人工打沟槽普坚石的相应定额乘1.8系数执行。桥梁工程1．草带围堰中间用素土填心时，执行什么定额？
答：分别执行草袋围堰和筑土围堰定额。
2．桥涵支架的空间体积如何计算？
答：桥涵支架体积为结构底至原地面(水上支架为水上支架平台顶面)平均标高乘以纵向距离再乘以（桥宽+2m)计算。
3．桥涵拱盔的空间体积如何计算？
答：按起拱线上弓形侧面积乘以桥宽加2米计算，不包括起拱线(点)以下的支架。
4．桥梁支架如实际采用砖、石、钢材等材料时，如何执行定额？
答：无论采用何种材料，均按定额执行。
5．现浇砼沟、渠、涵道工程的拱盖板执行什么定额？
答：执行现浇砼板拱定额。
6．如何计算现浇砼沟、渠、涵定额中没有列的底板子目？
答：现浇砼沟、渠、涵底板借用现浇砼基础及模板子目。
7．预应力构件制作定额中，是否包括张拉台座及张拉设备的摊销量？
答：预应力构件制作定额中已包括永久性张拉台座及张拉设备的推销量，但未包括临时张拉台座，发生时按审定的施工组织设计计算并扣除永久性张拉座(砼地模)摊销费。隧道工程1．隧道工程开挖定额中，如不使用硝胺2#炸药，能否调整价格？
答：定额选用硝胺2#炸药，是出于施工安全等诸多因素确定的，若使用其它炸药时，执行定额消耗量不变，价格仍按硝胺2#炸药价格调整。
2．隧道工程定额喷射砼中的“初喷5cm”与“每增加5cm”含义有何差异？
答：“初喷5cm”是在指在隧道开挖后的岩面上第一次喷射砼，初喷5cm厚的砼量中，还包括部分岩面超过5cm厚的填平补齐砼量；而“每增加5cm”是在已初喷5cm的砼面层上加厚5cm砼量。
3．隧道预算定额子目用于洞外工程，是否乘以一个相应的系数？
答：隧道预算定额子日用于洞外工程时，人工、机械乘以系数0.8。排水工程1．排水管道闭水试验定额中的堵头为砖砌，若采用其它材料时，定额是否允许调整？
答：无论采用什么材料的堵头，定额均不作调整。
2．排水管道的管基采用砖砌筑时，执行什么定额？
答：执行292页井、池、渠道基础中的砌筑定额，管道带基若用砖砌时，定额人工乘以系数1.05；管道枕基若用砖砌时，定额人工乘以系数1.25。
3．给水管道的水压试验和消毒冲洗用水，定额未计价，实际发生的费用如何计算？
答：给水管道的水压试验和消毒冲洗用水，如为就近取水时，发生的人工及机械台班，按费用定额规定的签证记工和签证机械台班计算，但不另计水费；如采用自来水时，其用水量按定额的消耗量、水价按市价计算，该费用进入费用定额计算程序中“未计价材料”栏内进入工程造价。
现浇建筑物模板工程量
现浇建筑物模板工程量，按以下规定计算：
一、现浇混凝土建筑物
1 现浇混凝土建筑物模板工程量，除另有规定外，均按混凝土与模板的接触面积以面积计算。
2 现浇混凝土框架模板分别按柱、梁、板、墙模板的有关规定计算。
3 梁与梁、梁与墙、梁与柱交接时，按净空长度计算，不扣减接合处的模板面积。
4 墙板上单孔面积在l ㎡ 以内的孔洞不扣除，洞侧壁模板亦不增加：单孔面积在1 ㎡ 以外应
予扣除，洞侧壁模板面积另行计算。
5 附墙柱、暗柱、暗梁及墙突出部分的模板并入墙模板计算。
6 梁、板、墙模板均不扣除后浇带所占的面积。
7 构造柱按外露部分计算模板面积。
8 计算板的模板时，应扣除混凝土柱、梁、墙所占的面积。
9 悬挑板、挑板(挑檐、雨蓬、阳台)模板按外挑部分的水平投影面积计算，伸出墙外的牛腿、
挑梁及板边的模板不另计算。
10 楼梯模板按水平投影面积计算，伸入墙内部分不计算。不扣除小于500mm宽度的楼梯井所
占面积，楼梯的踏步板、平台梁等的侧面模板不另计算。
11 台阶模板，按水平投影面积计算，台阶两侧不另计算模板面积。
12 压顶、扶手模板按其长度以米计算。
13 小型池槽模板按构件外围体积计算，池槽内、外侧及底部的模板不另计算。
14 柱、梁、墙所出的弧线或二级以上的直角线，以及体积在0.05m3以内的构件，其模板按小型
构件模板计算。
二、 预制混凝土的模板(除漏花÷刀花外)按构件设计图示尺寸以体积计算。
三、 预制混凝土漏花、刀花的模板制作工程量，按构件外围垂直投影面积计算。
四、现浇构筑物模板工程量，按以下规定计算：
1 现浇构筑物模板工程量，除另有规定外，按9.1有关规定计算。
2 液压滑升钢模板施工的烟囱、筒仓、倒锥壳水塔及其木模施工的水箱，均按混凝土体积计算。
3 倒锥壳水塔的水箱提升按不同容量和不同提升高度以座计算。
工程量计算——手工算量
自我国实行工程量计算方法以来，手工算量就随之出现了，目前这种算量方法仍然是我国工程量算量主体，对我国的基建工作做出了极其重要的贡献。
在手工算量的长期应用和发展过程中，许多熟练用户在算量过程中积累了丰富的工程量计算经验，并总结形成了许多速算方法和速算表格，给算量人员提供了极大方便，并在很大程度上提高了算量速度。更重要的是，由于是手工算量，算量人员参与了整个算量过程，即使发生错误也一般局限于很小的范围和领域，更改错误并不困难；计算书的书写也比较符合一般思维习惯，非常容易进行审核和审定，差错比较容易被发现，相应的算量人员对计算结果比较信赖。另外由于是人工算量，可以灵活的适应结构型式的变化，一些特殊结构也比较容易处理。
该算量方法的缺点是：算量过程非常繁杂，重复性劳动极大，容易出错；由于手工算量所有计算都是由手工求得，这就使得低级计算错误和算量人员理解偏差等造成的错误很难避免，有时虽然可以通过复核等途径发现错误，但是由于更改局部工程量后会引起相应汇总量的变化，从而会造成汇总表格的重新调整，甚至会影响到以后的取费、组价，也即此方法出现错误后会造成较大的修复代价。
自上世纪90年代初，IT技术逐渐渗透到各领域中，建筑业作为国民经济一个重要的支柱产业，在施工领域中也逐渐出现了一系列软件，其利用计算机强大的运算能力，针对不同目标提出了不同的软件解决方案，软件表格法算量就是在这个阶段出现和发展起来的。
工程量计算——软件表格法算量
这种方法一般需要用户在软件中输入算量表达式，程序进行自动汇总计算，形成报表，并打印。软件表格法算量是对长期手工算量的算量人员的一种解脱。
可以看出，该方法实际上是用户手工算量方法的一种改进和延伸，其没有改变用户的手工算量习惯，算量表达式仍完全由用户输入，由于具有报表自动生成和打印功能，出现错误后修改非常容易，用户可以简单的更改计算错误的表达式或者增减计算条目，软件自动就可以完成对工程量的自动累加并生成报表并打印，修改错误的成本非常小。并且最重要的是该方法的计算思路完全符合用户操作习惯，软件应用门槛非常低，非常容易上手，是对手工算量较大的改进。
当然，该方法也存在很大的缺点，用户必须一边翻图纸一边往计算机中输入数据同时考虑扣减关系，并仍必须把每个构件的工程量计算表达式都必须罗列出来，计算仍然非常烦琐；同时由于建筑和装饰等专业分开计算，计算数据很难进行有效复用，许多数据必须多次重复计算，相应的重复劳动并没有减少。
由此可以看出，此方法虽然提高了用户的算量效率，但是并没有从根本上解脱算量人员的烦琐劳动。表格法算量的缺点促成了软件自动算量软件的出现和发展。
工程量计算——软件自动算量
软件自动算量是目前的算量方法中最具发展潜力的方法，该方法以计算规则为依据，预算人员通过画图确定构件实体的位置，并输入与算量有关的构件属性，软件通过默认的计算规则，自动计算得到构件实体的工程量，自动进行汇总统计，得到工程量清单。该算量方法简化了算量输入，可以大幅度提高算量效率，目前正越来越多的引起预算人员的关注。
一、目前工程量计算软件的按照支持的图形维数不同又可分为两类：
一类是二维软件算量，一类是三维软件算量。二维和三维软件算量方法之间的差异，主要体现在计算精度，可检查性和可扩展性等方面。
1. 从计算精度来讲
二维算量软件以平面扣减方法进行工程量计算，计算速度通常较快，但是由于其不能实现三维精确扣减，所以计算精确度相对低一些，但是考虑到工程量计算规则的规定，其与手工算量方法计算精度应相差不大。而三维算量可以实行三维空间实体的三维扣减，算量精度很高，对很多复杂的三维体扣减计算误差都很小，计算精度甚至已经超过手工计算。
2. 从可检查性和可操作性上来讲
由于三维算量软件可以比二维软件更直观的显示构件的位置关系，所以能够更容易发现一些画图和属性设置错误，也比较容易绘制和定位重叠的三维构件。由于有更加人性化的界面，也可以减少算量人员的工作压力。
3. 从减少输入工程量来讲
国内目前流行的三维算量软件一般是基于AUTOCAD进行二次开发，而目前设计院的设计图纸也多是采用AUTOCAD对应的文件格式，这样就为建筑图纸的自动识别提供了便利。也即三维算量软件可以通过软件接口导入设计院图纸，预算人员甚至不用画图就可以准确的计算出工程结构的工程量。基本识别流程如图1所示。
而二维图形算量软件一般不具有此输入接口。
4. 对未来软件集成的扩展性
建筑施工领域比较通用的软件有工程量自动计算软件、钢筋自动计算软件、组价软件、项目管理软件、材料软件等。目前工程量软件、钢筋软件和组价软件之间已经开发了良好的接口，数据已经可以实现互相读入。但是他们与项目管理软件、材料软件仍并没有很好的结合，相应的也就影响了其功能的发挥，工程量计算软件和项目管理软件及材料软件的结合具有非常巨大的意义：
由于三维算量软件给出的是一静态点的工程量，其不具有实时性，而进度和材料管理是一动态量，具有时变性。由此可以看出，在项目管理中引入工程量计算具有非常重要的意义，其可以将工程进度以4D（工程量的空间三维+项目管理的时间维）的方式显示出来。
在施工方案设计前期，4D技术有助于对施工方案设计的详细分析和优化，能协助制订出合理而经济的施工组织流程，由于此时确定的施工流程贯穿于整个施工过程，显然此项技术对缩短工期、节省成本、提高工程质量和预测、处理施工难题等非常有益；
在施工阶段，三维算量软件和进度管理软件和材料软件的融合可以动态的显示出整个工程的施工进度，从而可以进行已完成工程量和消耗材料量的分析对比，及时的发现施工漏洞，从而尽最大能的节省投资，提高效益。
当然由于三维算量软件和施工进度管理软件、材料软件的结合目前还处于刚刚起步阶段，集成后的新功能也还在探索阶段，相信随着研究的进行，三维算量软件的功能必然能够得到更大的发挥，甚至引起建筑行业的革命性变化。
由前述三维和二维算量的对比可以看出，三维算量软件具有很大的优势。目前图形算量软件有向三维绘制发展的明显趋势。
二、目前自动算量软件面临的问题和解决方法
虽然软件自动算量如前所述有很多的优点，但是不可否认的是，目前该类型软件的使用率并不高，这种的现象产生的原因主要有如下几点。
1. “可信赖的计算”问题
“可信赖的计算”是微软新提出来的一个软件领域的名词，目前预算人员对算量软件仍持有很大的抵制和怀疑心理，产生这种现象的原因是多方面的。
从用户方面来讲：由于软件算量是一种新生事物，而算量人员的计算机操作水平相对不高，这样就避免不了对软件的操作错误。
从软件方面来讲：由于早期的工程量计算软件计算精度相对较低，软件计算的可控性较弱等因素造成了计算结果往往存在较大的误差，部分用户对算量软件不信任；另外在某些特殊情况下，软件计算工程量还会产生一定的误差，这种误差一般出现在一些特种结构、结构上的特殊区域中，产生误差的主要原因在于软件适应结构型式变化的能力和手工算量相比还存在差距，如果对软件的计算能力不能有效掌握的话，很可能会较大的计算偏差。
针对此问题，目前有的优秀软件采用给出软件计算结果对应的“手工算量计算式”，将计算结果以算量人员的习惯表达，使得算量人员有了疑问能够方便查询和审核，计算结果能够有据可寻，相应的也增强了预算人员使用软件的信心。
上述“不信赖”现象的出现在算量软件推出初期是非常正常的，相信随着算量软件的技术成熟和完善和用户操作能力的提高，这种“不信赖”现象会逐步消除。
2. 软件操作门槛过高问题
目前软件算量已经发展到自动算量阶段，但是所有的算量软件目前都面临一个非常重要的问题——软件操作门槛过高。由于我国算量人员长期以来一直采用手工方法计算工程量，而软件自动算量的思想和手工算量有很大差别，自然也就存在较高的应用门槛，当然这个问题必须从预算人员和软件开发两个方面进行解决。
从预算人员方面来讲：算量人员应该从提高自己的计算机操作水平入手，多用软件，多算量，多做一些手工算量和软件算量的对比，自己的操作水平提高了，相应的门槛也就不存在了。
从软件方面来讲：应该采取措施降低软件的入门门槛，使算量人员能够迅速、准确掌握基本的算量方法。目前一般采取加强合法性检验和提高软件自动化的方法解决，对于前者，目的是保证用户不至于出现过大的输入偏差，从而减少用户出错的机会并同时教育用户；对于后者，则在一些复杂功能上给出操作向导，让用户在软件的提示下一步步操作，从而减少操作的复杂性。当然，有的软件在算量过程中部分还可以引入“表格法”，也不失为一种好的措施。
3. 计算范围问题
算量软件支持的构件类型和结构型式还是有限度的，对一些零星项目和钢结构等处理起来比较困难，这样软件计算得到的工程量是有限度的，算量人员还必须针对实际情况进行补充。
这类问题可以通过扩充算量软件计算能力或外挂专门处理程序的方式解决，如有的软件公司在推出算量软件的同时还推出了方格网计算软件和挖孔桩计算软件等外挂程序，对一些特殊问题能够专门处理，从而扩充了算量软件的计算范围，减少了预算人员的劳动。