标题：装潢网
装潢的定义
家庭装潢是把生活的各种情形“物化”到房间之中，土建工程完成后，房间内部装修设计从清水房，到简装、精装、豪华装修。 改变建筑可以改变的布局，已到达我们想要的完美居住效果，这就是装潢。
装潢网简介
装潢网 拼音： zhuāng huang wang
装潢网 英文名：Decoration Net 
对生活用品或生活环境进行艺术加工的手法。它必须与所装饰的客体有机地结合，成为统一、和谐的整体，以便丰富艺术形象，扩大艺术表现力，加强审美效果，并提高其功能、经济价值和社会效益。完美的装饰应与客体的功能紧密结合，适应制作工艺，发挥物质材料的性能，省工省料，并具有良好的艺术效果。装饰包括装裱、书籍装帧、装潢、室内装饰等。装饰技法主要有描绘、雕刻、塑造、堆贴、镶嵌、编织、印花、刺绣等。装饰的形式分平面装饰、立体装饰两大类。平面装饰有单独纹样、适合纹样、带状纹样、网状纹样等图案组织。 立体装饰有浮雕、圆雕、镂雕、浅刻等。
装修验收
主要从以下几个方面进行验收： 
门窗：开关自如，门框、窗框及玻璃周边密封良好。 
地面：地砖平整、纹理清晰、色泽均匀，十字线水平、垂直，地板铺实平稳、拼缝匀直，油漆色泽一致、无划痕。 
墙面：墙纸粘贴牢固、接缝严密、图案完整、花纹吻合、边缝整齐无毛边，涂料均匀平整、无凹凸感、无色差、不掉灰。 
给排水设施：供水管无渗漏，开关阀门运转良好；排水通畅，无渗漏、积水现象。 
油漆：漆面光滑、手感好、够油量，无钉眼、扫痕、毛刺和色差。
装饰步骤
一. 装饰施工大致可以分为以下几个阶段： 
（1）土建阶段 
①进场，拆墙，砌墙。 
②凿线槽，水电改造并验收。 
③封埋线槽隐蔽水电改造工程，做防水工程，卫生间、厨房地面做48小时闭水试验。 
④卫生间、厨房贴墙地面磁砖。 
（2）基层处理阶段 
①木工进场，吊天花板，石膏角线。 
②包门套、窗套，制作木柜框架。 
③同步制作各种木门、造型门及平压门。 
④木制面板刷防尘漆（清油）。 
⑤窗台大理石台面找平铺设。 
⑥木饰面板粘贴，线条制作并精细安装。 
⑦墙面基层处理，打磨，找平。 
⑧家具，门窗边接缝处粘贴不干胶（保护边）。 
（3）细部处理阶段 
①墙面刷漆最少三遍。 
②家具油漆进场，补钉眼，油漆。 
③处理边角、铺设地砖、实木或复合木地板，防水大理石条，踢脚线。 
④灯具、开关、插座、洁具、拉手、门锁安装调试。 
⑤清理卫生，地砖补缝，撤场。 
⑥装修公司内部初步验收。 
⑦三方预约时间正式验收，交付业主。
装饰常见注意事项
1. toyobi : 
鞋柜的隔板不要做到头，留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底 层，水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好，量好尺寸。地 漏最好位于砖的一边，如果在砖的中间位置的话，无论砖怎么样倾斜，地漏都不会 是最低点。 
2. 卫生间 
空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带 一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险 
3.关于面砖阳角部分的处理方法 
归根到底是看工人的水平。如果泥水工工 人水平不错，而且磨瓷砖的工具比较好的话，就应该毫不犹豫的选择磨 45 度角的 做法。从效果上来看，只要磨的好，磨45度角的阳角做法，是最漂亮的！如果工人 的水平确实不怎么样，那么你还是选择用阳角条吧，因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果 
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。 
测试时，大家一定要在场， 而且测试时间至少在 30 分钟以上，条件许可的，最好一个小时。10 公斤加压， 最后没有任何减少方可测试通过。 
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸，知会安装人员，使 得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的，这样既美观，又好做卫生。 
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的，包门套的时候，要考虑下面 的地面（门的两边地面的任何一面）是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事 情，因为门套如果在贴瓷片前钉好，一直包到地面，将来用水泥的时候，如果水泥 和门套沾上了，就会导致门套木材吸水发霉 
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好 
8. 做油漆尽量多用纸胶带 
9. 买灯具要注意：一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制（架子）的，一般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的，容易掉色。 
10. 脸盆尽量用陶瓷盆，玻璃盆难搞卫生 
11. 水电改造要自己计划好，要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线， 全按画的线开曹。每一项都要自己验收才行。 
12. 防水一定要做好，一定要试水！ 
13. 很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字， 增减的项目都一定要把价格问清，写出来! 
14. 地面如果装地板，地面均要重新做水泥层重新抹平。 
15. 厨房门，还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。 
16. 客厅里尽量多地装电源插头。 
17. 洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事，实际很不 方便，水流满地。 
18. 做门与门框的材料要选木纹细致的材料。 
19. 在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。 
20. 厨卫地砖一定别挑白色。 
21. 天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士 
22. 客厅灯光盏数不宜过多，简洁为好，否则象灯具店！！！ 
23. 买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装，实在不包安装，也一定要 坚持安装完后才付完全款！！ 
24. 装修期间，把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着 
25. 铝扣板的保护膜最好在装之前就去掉。 
26. 鞋柜最好用百叶门，防臭。鞋柜边可以留一个插座，用来插烘鞋。 
27. 切菜的地方可以安个小灯。 
28. 方便的话餐厅也可以安排气扇，这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋 的天花板。 
29. 门口最好安排一个放杂物的柜子，可以放在鞋柜的上面。把常用的东 西，如伞，包，剪刀，零钱，常吃的药等等放在那里，这样就很方便了。 
30. 完全没有必要用贵的天花，如不太担心潮湿和油烟问题，建议用使用防 潮石膏板刷防水漆，我家一个客卫这样做的，漂亮得很。如果一定要用铝扣板天 花，建议1、不用太贵的，2、使用净色的，尤其是厨房天花，纯白的就很好了，颜 色相间除非和装修风格相配，否则很容易不协调，3、自己抓主意，不要相信卖天 花的眼光，他们的眼光真真土。4、自己在现场盯着，收边很重要，不要让他们马 虎，不然留下黑缝，怎么看怎么难看。 
31. 第三天主要是打孔和继续贴瓷片，抽油烟机和热水器的排气孔要预先打 好的，如果等贴好瓷片后再打孔，就不方便了。所以，在装修前一定要选好抽油烟 机，炉具和热水器等，以确定打孔的大小。 
32. 考虑到订做的橱柜虽然好看，但是不耐用，综合了网上一些同学的意见 和经验后，地柜采用水泥做框架，内外两面贴瓷片，台面铺大理石，吊柜及柜门还 是选用木材来做。这样做出来的橱柜结实耐用，防潮。并且花费又不多。很多邻居 看了都说好，这不是我吹的。 
33. 做好门套后，泥水工就开始了安装石膏线条，墙面批灰工程。我家的墙 面原本比较平整，批2-3道就可以了。批灰时是批一次灰打磨一次，然后刷底漆， 刷完后又要打磨，最后用ICI刷面漆两遍，整个墙面看起来光滑又平整，还真不 错。墙面天花工程完成后，木工师傅开始做衣柜了。衣柜是用18cm的伟业牌大芯板 做的，外面再贴饰面板，虽说没有家具店买的那么好看，但经久耐用，质量应该比 买的要好。我站在柜的板上都不怕。买的恐怕是不行的。背板也比较厚，买的是很 薄的。 
34. 其他同学在贴瓷砖时一定要注意以下几点：①最好自己能在现场②部分不 太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置，比如橱柜、洗手台、镜子等 后面，还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置，否则将来你什么都看不 到，还花冤枉钱。③墙砖、地砖在贴之前，泡水时间一定要够。④一定要将地漏用东 西塞好，防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了，花了30门找管 理处疏通，弄上来好多小泥块。⑤人在现场，工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家 人不在现场，后来去看，被浪费不少砖，很是心痛，都是血汗米米呀。 
35. 一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙，每面墙都要量出它的长、 高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后，也可 以拿到卖瓷砖的店子，他们会帮你再符合的。加5%的损耗就行。 
36. 卧室的顶灯最好是双控的，门旁一个，床边一个，省得大冬天躺在床上 了再起来关灯。 
37. 插座的位置一定要算好，高度，间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋， 后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住，只好把前两个家具的位置 移高，最后发现不仅高度不符合人体工程学，还买不好合适的不锈钢柜脚，只能订 做铝脚。 
38. 只需要在过道拐角处各装一盏就好了，即明亮又有效果。 
39. 装灯时没考虑餐桌摆放位置，现在灯不在餐桌正中。 
40. 卫生间瓷砖不要用太素的，一是容易脏，二来时间长了太过平淡！ 
41. 插座要多装,家具要外买,地面要耐脏安全要考虑,样房要多看,原则要坚持 
42. 铝扣板根本没有必要买高价格的，很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的效 果了，再多花钱也看不出显著不同的效果。买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板 本身（铝扣板的目标太大不容易做手脚），龙骨上往往会完鬼。 
43. 地砖的颜色很难找到满意的，我就没有找到，不过两种不满意的颜色交 错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。 
44. 在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很 好。阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。 
45. 木线条如果没有合适的不妨定做，定做的质量好像比样品还好些。而且 定做比较个性化。 
46. 卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利，找一些店面背的地方买价格狂便宜。 
47. 安装门锁要注意锁舌头上些腊，撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话 还要注意防止把手撞墙而损坏。 
48. 柏高地板很好，俺喜欢，唯一要提醒的是直接找老板谈价格可能比和营 业员谈价格更好。 
49. 亚光油漆就是比高光漂亮 
50. 如果再装修会选用成品腻子而不用滑石粉 
51. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省，而且不要放在室 外要放在室内，原来想省工钱将就门外旧分线盒用的，电工建议放在室内换新的， 现在发现他这一点建议很有价值。 
52. 漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简 单，直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码，然后打过去问本地分公司号码。 
53. 台下盆比台上盆秀气，好看，好打扫。 配台下盆龙头要注意，考虑到盆 边厚度，龙头嘴要长些。 
54. 墙面顶角不做任何修饰也很漂亮，不过要事先在找油漆工的阶段就和油 漆工明确提出来. 顶角弹线有助于把顶角线做直。 
55. 在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要，对于不结实的表面用清 洁球处理很合适。 
56. 石膏适合补墙面上较大的洞洞，当然如果洞洞太大还是需要用水泥的。 
57. 毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆，很难清洁！ 
58. 菜盆龙头一定要能用手背开关的，那种必须用手指的不容易保持干净， 手上有油的时候转动起来也有困难。 
59. 豪华自动晾衣架的价格水分太大，比较后发现一些不出名的牌子在结构 设计上反而胜过了一线品牌，价格却低很多。 
60. 可以考虑采用安在地面的金属插座，这种插座很贵100多，但是挺方便， 平时与地面齐平，脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的 下面，用来插火锅（防止来回走动时挂动电线） 
61. 储藏室。已经有TX说过了，只是我没做柜门，看上去不太美观，放衣服 的柜子又容易脏。 
62. 床的启动架（是这么叫的吗）。我是专业床公司买的布艺床，又花了350 元加了这么个东西，床尾有个把手一拉，床板会翻起来，露出底下的储藏空间，好 棒哦！ 
63. 不实用的双杆毛巾架！ 目前和单杆用途一样，基本不会往里层挂杆上再 晒毛巾 
64. 觉得橱柜里面的垃圾桶不够实用，不如放在外面。还有千万不要装门板 式的垃圾桶和台面垃圾桶，夏天的时候打开柜门会很臭的。垃圾桶还是放在外面好。 
65. 餐桌旁小柜子的好，可放置些东东，很方便。 
66. 就我认为，拖把斗在性能方面的要求不高，完全可以自己砌一个出来， 铺上和周围环境相符的瓷砖或马赛克即美观，又省钱。 
67. 卫生间可钉点钉勾用来挂点东西的, 
68. 卫生间设计了一个小橱放衣服，再也不用担心洗澡忘了拿干净的衣服。 
69. 洗衣机带烘干严重不实用，除了一年中仅有的黄霉天，又恶巨。厚衣 服、浴巾还是烘不干，让太阳消消毒多好。偶已透支，需要节省点银子。 
70. 偶在洗衣房里做了一个洗衣池，用来手洗一些东西。原本以为用的较 少，所以买了一个很便宜的特丽龙头。没想到这个洗衣池真是太方便了，成了我家 使用频率最高的一个洗涤区。什么抹布啊，袜子啊，地巾啊，统统在里面洗，就连 洗手大多也在那里。 
71. .装灯带真不实用，装修完了到现在没开过。有客人来也只是SHOW一下射 灯，我自己根本都忘了还装了个这玩意。原来是想开PARTY时浪漫下的，现在开射 灯的机会都不多。 
72. 最大的心得就是其实装修越简单越好，少污染，少花钱， 省心。 
73. 实用的东东： 
①设计合理的储藏室。 
②.北阳台用的洗污物的水槽。区别与 卫生间的洗脸盆和厨房的洗菜和洗碗的水斗。 
③卫生间可以拔出来洗头的龙头。 （从来不在面盆洗头的TX例外）。 
④便于清洁的地板和合适的清洁工具。 
⑤厨房的台 面工作灯。 
74. 买马桶一定要量好自家的孔距，要不买了再去退货那真是…… 
75. 卫厨地砖贴好后没干前最好量一下水平，看最低点是不是地漏处，要不 等干了后再和装修队扯皮，死很多细胞的。 
76. 窗台用长城的珠矶石，是一种800X800的磁砖。厂家切好磨边，泥工贴 的。花纹好看还没辐射。 
77. 洗手间的淋浴房一定要尺寸够大，而且要用透明玻璃，这样在里面冲凉 不会显得狭促。 
78. 瓷砖勾缝不该用白水泥勾。没有一个月就变成黑缝，难看死了。结果自 己买了勾缝剂自己勾，那个累 
79. 橱柜的人造石下应该垫有后木板的，结果安装后发现没有，现在不敢在 上面砍肉，答应给我补装都快两个月了还没装好（只来打磨了一次）。 
80. 别信设计师的蛊惑。当然，可以多走访几家装修公司，从每家的设计里 提取出真正有用的东西，关键是你自己想把家装扮成什么样子。 
81. 如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”，千万别取出来。 
82. 卫生间地面瓷片贴好后就试水，如果流水比较缓慢就立即返工。俺家的 流水比较慢，当时心软了一下，现在洗澡时就总是有点积水，搞得我们的主卫几百 银子的淋浴头都闲着，现在总在琢磨着怎么补救。 
83. 装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。 
84. 买镜子时考虑一下镜前灯的位置，如果暂时不想装镜前灯，镜子的大小 要能遮住为镜前灯预留的线最好。 
85. 放洗衣机的阳台上做个小柜子，方便放一些杂物，如洗衣粉之内的杂 物。既美观又实用 
86. .一定要盯着楼上做防水.........不然楼上往下滴水，弄的吊柜，墙面 一片狼藉......... 
87. 不要盲目的跟从网上团购，我后来发现，有些自己去砍价会比团购还便宜。 
88. 电视背景墙一定多设几个插座，电视，DVD.........一摆上，就会发现 插座不够用。 
89. 改水路前就要考虑好将来所装的洗脸盆的大样，比如说是左盆还是右 盆，进水和排水该设在什么地方。否则，改好后才发现相中的洗脸盆却装不下！ 
90. 关于窗帘，大家最好把那张尺寸自己留一份，对老板说明不能少尺寸。 如果少了的话，怎么怎么的。或者自己看着他裁布。 
91. 装修的施工工序： 
1，进场，拆墙，砌墙。 
2，卫生间，厨房地面做24小时闭水试验(需开发商完成此任务)。 
3，凿线槽，水电改造并验收。 
4，封埋线槽隐蔽水电改造工程，闭水实验无渗漏开始做防水工程。 
5，卫生间，厨房贴墙面磁片。 
6，木工进场，吊天花，石膏角线。 
7，包门套，窗套。制作木柜框架。 
8，同步制作各种木门，造型门及平压。 
9，木制面板刷防尘漆（清油）。 
10，窗台大理石台面找平铺设。 
11，木饰面板粘贴，线条制作并精细安装。 
12，墙面基层处理，打磨，找平。 
13，家什，门边接缝处粘贴不干胶（保护边）。 
14，墙面油ICI最少三遍。 
15，家私油漆进场，补钉眼，油漆。 
16，处理边角，铺设地砖，实木或复合木地板，防水大理石条，踢脚线。 
17，灯具，洁具，拉手，门锁安装调试。 
18，清理卫生，地砖补缝，撤场。 
19，装修公司内部初步验收。 
20。三方预约时间正式验收，交付业主。 
92. 烟道的阀门装回去之前，一定要擦干净，保证阀片能够开关自如并能开 到最大，否则会影响油烟机的排烟效果。可以在装吊顶时留两条不装，等油烟机安 装完并试用无误后再把吊顶装好。 
93. 在客厅和餐厅这么大的空间，吊顶能不做就不做。 
94. 走线时要想好空调位，将电源尽量移近空调，免得装空调时看到一截电 源线，留下一丝遗憾。 
95. 亲自量度并记录房屋内可供使用的各个尺寸，可将楼书户型图上尺寸遮 盖然后重新引线标注，最终的尺寸将直接影响装修设计和家具的购买。 
96. 线不好的小户型如果选黑胡桃总是不够大气，这时需要有取舍，或是迁 就实际或是执着自己的想法，当然最好两者兼顾 
97. 开始寻找装修人员。就个人经验而论，如果不是特别大户型并且打算简 单装修，似乎找游击队更合算些。最好是别人装过后介绍，你自己也去亲眼看过并 认同，特别对装修负责人的感觉更是重要，责任心和欣赏水平怎么样，前者更关键 些，因为如果只是简装，其实那些活差不多在外面混的都会做，然而质量的好坏可 就视乎责任心了。 
98. 主要家具如沙发、衣柜、餐桌椅、橱柜等最好也提前多看看，若四处乱 跑就太累了，可以找几个购物环境好的大型家居广场逛逛，基本趋势就看出来了， 所以接下来你要做的就是根据自己预想的风格慢慢筛选出合适的东西。有些人对款 式把握较好，有些人则对颜色把握得准，没关系，反正还有时间考虑，如果等到装 修清场，虚位以待的步骤再去看家具难免最后会勉强接受而不是非常喜欢。 
99. 对已经看好的家具最好把尺寸记下来，然后到房里虚拟将来的摆设情况。 
100. 购买东西时必要的单据一定要保存好，此举对后期可能存在的退、换货 情况绝对有益。特别是一些重要物品的购物小票、说明书等，因为好多东西是有保 修期的，凭证丢了会比较麻烦。 
装修注意事项101－200条 
101. 施工过程中的增减项目都一定要把价格问清然后白纸黑字写出来。 
102. 检查是否有必要的施工保护措施，比如入户门要用珍珠棉包起来，铺贴 好的窗台和地面也要适当保护。 
103. 尽可能多与施工人员沟通，确定他是否明白你的意图。设身处地尊重每 一位师傅的工作，尊重他，令人家感觉到自己的重要性，那么干起活来是否更负责 一些呢？有句老话不是叫“用人不疑”吗？（但如果你面对的是*诈狡猾欺软怕硬之 徒，那就要以牙还牙，据理力争）特别到一些边缘工程，就是需要几个工种配合 的，负责任的工人会互相协调好各司其职，否则就大家来回踢皮球，都推卸责任。 象我的泥工就帮我解决了一些木工的事情，而电工又解决了一些泥工的问题。因为 每个师傅的经验不同，只要他肯帮你想办法。 
104. 做家私最好不要做固定的，因为这样可能有些布局就不能再变化了。如 果一定要做就必须把握质量，否则后患无穷。 
105. 改水管千万要慎重，一是费钱；二来如果不吊顶就必须从地板下走水 管，万一水管出问题就麻烦大了。 
106. 根据自己的实际需要合理安排布线，以免浪费（特别是布很多灯带和射 灯好象不太实用，一定要用也尽量避免串联，废电），但是有的地方就不能省，比 方浴室镜旁，要经常用风筒和剃须刀；还有如果在鞋柜里面或下面有个插座也不 错，可以用烘鞋器，我现在就挺后悔没有布这根线。 
107. 卫生间尽量干湿分区，如果面积小用柱盆就好（玻璃台盆特显脏，懒人 慎用）；有条件设置一个防水的小柜子收纳杂物最好，什么都摆在外面肯定不好看。 
108. 木器刷光面白漆时聚酯的比硝基的好（这是听经验老道的油漆工讲的）。 
109. 橱柜一定要认真选择，要多比较几家的质量，做的稳固结实才好，因为 这一项现在动辄好几千大洋，并且又关系到灶具水槽等，所以还是不要一味贪便宜 的好。但最好不要在橱柜台面或里面做垃圾桶；还有就是如果资金有限，拉篮、调 味篮、米桶什么的统统可以不要，这些配件在橱柜公司普遍卖得很贵。 
110. 衣柜宁多勿少、宁大勿小，女性切记！垂挂空间要能放下最长的衣裙。 
111. 玻璃或镜子等不好搬运的东西最好在附近购买，或者先想好运输方法。 
112. 窗帘最好在家具家电全进场后再订做，以搭配整体风格色调。但保洁前 可以把轨道装好。 
113. 燃气改管最好在贴瓷砖之前完成，不然有可能会破坏墙面。最好让燃气 公司画个图或在墙上作标志，因为橱柜公司需根据要求在柜身开孔。 
114. 橱柜安装时间较长，少则4~5小时，多则2天，要有心理准备。安装时可 检查所用材料是否是你订的那种（通过铰链孔可看到柜体材料）。橱柜安装前把厨 房先清洁一下，因为柜子一旦装好，那些死角都没办法再打扫了。 
115. 家私安装时最好在旁边看着，特别象衣柜的层板都是有好几个孔位选择 的，我那时没有看着，结果层板之间的距离偏小了，挂衣服伸展不开，以后还要调整。 
116. 考虑到甲醛对环境的污染，在房里可放置吊兰等绿色植物，家私的柜门 全部打开散发气味，也可买专门消除气味的东西来喷。 
117. 安装燃气报警器，预约燃气点火。 
118. 刷木器漆的时间: 最好等房间铺完地砖或木地板再刷。如果一定要刷 的话，最好也要将房间打扫干净。没铺地砖或木地板的房间，房间里的粉尘很多， 这时刷木器漆的话，粉尘容易附着在刷过木器漆的木制品表面，摸上去有刺刺的感 觉，这种情况虽然可用较高标号的砂纸打磨后再刷一遍解决，但是最后刷出来摸上 去的手感与整体效果就会打点打扣。房间铺完地砖后再刷，那时空气里的粉尘含量 比之铺前少很多，基本不会出现刷过一遍木器漆后粉尘附着在木制品表面的情况。 之所以这么说，是因为小吴家装修时就碰上这种情况，本来我在决定买的喜加木器 漆之前见过它刷出的效果的，手感很光滑，摸上去就如同我家装的豪利木门一样。 只是因为上述情况，结果效果打了不少折扣，这一直是小吴的遗憾事。而且我在组 织喜加漆团购的过程中，亦有同学家出现了这种情况。所以在这里提醒各位同学注 意一下。我不知其它的木器漆是否有这种情况，但根据同理可证的原则，所以在这 里提醒各位同学注意一下。 
119. 关于补漆： 油漆师付是等墙面干透再批完腻子的，腻子层干透后刷 漆。刷完漆之后如果没什么原因就要装灯具和各种电器开关了。请同学们提醒装灯 具与电器开关的师付注意一下，装之前将手冼干净，这样装的时候就不会弄污墙面 了。也就省了一道补漆的工序了。当然，弄污了墙面，装修队肯定是要让油漆师付 再来补漆的，也就是将弄污的墙面弄干净(如果是油漆公司的话，他们也会让师付 来补漆的，如果注意一下很多油漆师付在刷完墙面后都会剩一部分漆，这剩余的一 部分漆是用来补漆用的)。 只是注意一下，不要让装灯具的师付弄污了墙面， 就可以让让油漆师付少跑一趟(至少也要半天)，我们自己也方便不少，又何乐而不 为呢？有时候，与人方便，也与已方便。一般来说，在刷墙面漆之前都会将木器漆 刷完，这样做是避免木器漆在干的过程中会对刷过墙面漆的墙面有影响。当然，在 实际操作过程中，也可以将地砖铺完之后 (铺地砖之前已 将墙面的腻子批好)再刷 木器漆，等木器漆干透之后再刷墙面漆，只是这样做，当然会影响工期。如果怕影 响工期的话，又要将空气中粉尘的影响降到最小，那就要勤快点多多打扫一下房间 里的卫生了。 
120. 装修队伍的选择： 
至于先择游击队还是正规公司，我觉得并不重要，关键是给你的施工队的头是认真 负责，装修的工人的技术，当然还有装修的质量和价格。　首先，找装修公司不 要超过四家，对大部分来说是这样，如果你的时间很富裕，那就另当别论了。　
和装修公司谈这前，一定要清楚你要做那些装修项目，可以先请装修公司报所有的 项目，对比一下价格和综合考虑到到各种因素后再接下来你再决定有哪些项要外 包，哪些项要装修公司做。　
对装修的人来说，装修的报价越低越好，当然，装修公司的意见正相反。有时， 装修公司为了拉生意，会将有些报价压得比较低，这样一来，工程的质量与用料的 质量就比较难以保证。装修那么多项，你想项项都是最低价，那是不现实的。而且 装修中的报价，不能只看数字，更要看里面的内容，这一项目所用的材料，规格， 品牌等。要知道，装修中的每一项报价，其实都是大有讲究的。 
121. 施工？由于我并不急于入住，因此计划找散工：邻居们家中请的好匠 人，都可能成为我物色的对象：一个泥工、一个木工、一个水电工、一个油漆工。 一步步设计一步步做，我相信慢工出细活。 
122. 把每一分钱都用在刀刃上: 看装修材料的时候，一定会看花了眼，好 东西实在是太多了，而且似乎每一样单看起来，经济上都可以承受。可短时间内要 把这些东西一次购置到位，经济上压力真大。往往大多数人在这时候乱了阵脚，结 果一是最后预算超支太多，二是先买的东西价美质优，而后买的东西则参差不齐。 
我的看法是： 
一、先定价格，后选材料。 
超出预定价位10%的材料物品，不要在上面浪费时间。商家永远精过买家。我 自己正在做一个详细的需要材料的计划表，在以后的贴子里会贴出来供大家参考。 
二、能省就省，该花就花。 
最费钱的地方是木工活，厨柜。 
最容易出现质量问题的地方是水电改造、厨卫防水。 
123. 做家具的成本一定高于买家俱。一般家俱每平方米500-700元。 
124. 隐蔽工程是最重要的不能省钱的地方：如水电路改造、防水处理。 
办法是请百安居来做，百安居现在有单项装修服务：如水电改造，材料自购， 水路每米40元，电路每米20元，有半年保修。在百安居一楼东侧有详细的单项服务 项目及报价公布，大家可做参考 
125. 最省心的方式是利用网上的资源，收集、存留、整理整合，将来一定会 派上大用场。 
内容包括： 
1、装修---参考图片库 
2、装修---主材库 
3、装修---家俱库 
4、装修---地板库 
5、装修---瓷砖库 
6、装修---洁具库 
7、装修---橱柜库 
8、装修---小配件库 
9、装修---灯具库 
10、装修---布艺库 
11、装修---经验库最省心的方式是利用网上的资源，收集、存留、整理整 合，将来一定会派上大用场。 
内容包括： 
1、装修---参考图片库 
2、装修---主材库 
3、装修---家俱库 
4、装修---地板库 
5、装修---瓷砖库 
6、装修---洁具库 
7、装修---橱柜库 
8、装修---小配件库 
9、装修---灯具库 
10、装修---布艺库 
11、装修---经验库 
126. 为了节约时间，提高效率，每次上装修材料市场都有收获，一份详 细实用的采购与预算计划表是相当重要的。 
计划列表按房间分类采购时比较容易实施：每次上街看同一室内的东西，便于 比较并综 
合，容易有成效。 
一、 门厅工程 
二、 客厅工程 
三、 餐厅工程 
四、 主卧工程 
五、 小孩房工程 
六、 书房工程 
七、 主卫工程 
八、 客卫工程 
九、 厨房工程 
十、 阳台工程 
十一、 阴台工程 
现就把我自己所列的计划样表张贴如下，供参考：表中数据为范例。 
此清单用作采购计划比较方便，施工前可将相应项目按工种进行重新分类合 并，分成 
泥工、木工、水电、油漆等重新制表。还可在表中右侧加“施工要求”一栏。如（墙 面乳胶 
漆三批三刷；鞋柜用伟业板，刷聚氨酯清漆）等。 
127. 家庭影院的后置音箱，声音电线要预埋在客厅下面，这个很重要！ 
128. 阳台上增加一个洗手池，装修要预埋水管。阳台洗手池很重要，浇花、 洗手等。 
129. 洗手间、厨房需要背景音乐的，装修前预埋音音频电线。 
130. 阳台上一定两边留插座，过年的时候挂灯笼，好通电。 
131. 入口处的电灯开关，建议使用感应型。黑天回家，省得摸黑。 
132. 基础工程施工说明 1、水、电改造 
a、施工队进场施工前必须对水管进行“打压”测试（打“10公斤水压15分钟测 试”，如“压力表指针”没有变动，则可以放心改水管了，反之则不得动用改管，必 须先通知“管理处”，让“管理处”进行检修处理，待“打压”正常后，方可进行改 管。）和“电路”测试（用装有“插座的灯泡”进行测试，“灯泡”亮即可） b、打槽不能损坏承重墙和地面现浇部分，可以打掉批荡层，承重墙上如需安 装“线盒”，不能破坏内面钢筋结构。 c、在埋“线管”之前需对“线槽”做“防白蚁”处理，“线管”与“线管”连接处需用 “直接”或“弯头”连接，“线管”与“底盒”交接处需安装“杯梳”，所有墙面和地面电路 必须成90度角。如原线路需改动，且无法使用“直接”或“弯头”连接时，则需用“黄 腊管”相连，且“黄腊管”进入两端线管内不少于10公分。 
d、电路需暗埋入墙的最好采用“3分线管”，吊顶走线则可用“4分线管”。“线 管”内“电线”不得有“接头”，“接头”要能在另一个“线盒”内找到，且 “管内电线”不 得超过“管径”的60%。 
e、强电“火线”需用“红色”，“零线”需用“黑色”，“地线”用“黄色”或“蓝黄分 色线”；“电话线”需用“四芯电话线”；“网线”、“音响线”和“电视线”需根据实际情 况来配选。 
f、“水、电路”改造完毕，需对水路再次进行打压试验，打压正常后，用水泥 沙浆进行封槽。 
133. 防水　
a、 厨、卫“水、电改造”完毕封槽后，便可进行下一步工序“防水”。 
b、“防水”根据不同材料有不同的施工方法，现以“上海汇丽911”为例：卫生 间防水做到顶为最佳，厨房防水一般做1米高即可，地面防水及距墙面 30公分做两 遍，30公分以上做一遍即可，门套处防水需包住门边。 
c、防水做完待干后，进行“验水”试验，时间为48小时,48小时后到下一层屋 里去看，如天花没有湿痕，则可通过，反之则需重做防水层。最容易漏水的地方就 是 “地漏”处。　
134. 瓷砖 
a、业主在挑选瓷砖时需对瓷砖进行质量认定，其方法：首先是看它的色泽 是否均匀，无杂色和小孔黑点则行；其次要看其尺寸大小是否标准，用卷尺量瓷砖 的长和宽，量出的尺寸要与其商标出厂尺寸一致，再量其瓷砖的对角线，如对角线 尺寸一致，则瓷砖是正的；接着要看瓷砖的平整度，最简单有效的方法是将同一品 牌的两片瓷砖正反重叠，如重叠后两块瓷砖之间有明显缝隙或可以转动，则瓷砖不 平；最后要看瓷砖有没有色差了，方法是取出几件同类型瓷砖样品，在亮处进行比 较，如看不出颜色有差异，则可定购了。　
b、贴好后的瓷砖不能有整片砖空鼓（局部空鼓不能超过整片砖的20%），如 有整片砖空鼓的需返工，一般正常情况下，每贴100片砖，墙面砖允许有1片砖是空 鼓的，地面砖允许有2片砖是空鼓的，但必须返工，返工主材（已算在损耗内）由 业主负责，如超过此范围，则主材由施工方负责。 
c、常情况下，地砖的水平度允许有2毫米的误差，地砖的缝隙须一致，砖与 砖对角处应平整（允许有0.5毫米误差），厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整 外，还需水平度（允许1毫米误差）和垂直度（允许2毫米误差）要达到，卫生间、 阳台地面砖需考虑地漏，则要先放好坡度，如没有特殊原因不得有积水。 
d、 在墙砖和地面砖铺完后需用“填缝剂”或“白水泥”进行湿浆填缝。 
135. 防白蚁 
a、 在打完墙和线槽垃圾清理完后，进行一次全面的防白蚁（即全屋喷洒白 蚁药） 
b、 所有板材进场后需进行防白蚁处理（专对木板类做防白蚁） 
c、 铺木地板前需对要铺木地板的地面做一次防白蚁处理 
136. 计算器也是有计究的，现在的计算器都有设定小数点倍数的功能，在进 行运算时就会有不同的标准，所以我们有必要自己带上一个计算器，现在手机上也 有计算功能，但是功能不一定好。 
137. 自己准备两支好的中性玻璃胶（1透明、1白色），推荐美国通用公司 的，百安居有售，49一支。在装浴房、洗手台、橱柜、防盗门时都用得着。虽然一 般厂家包安装都会带玻璃胶来，但他们提供的玻璃胶大多质量不好，日后容易变色 或发霉。 
138. 如果不是万不得已，坐厕不要用移位器。这个东东很容易造成坐厕下水 堵塞。 
139. 厨房的铝扣板，油烟机上方的两块，开好孔后一定要等油烟机完全装好 之后再安上去。我家的早早安上去，后来装油烟机时又拆下来，拆拆装装，都被工 人搞变了形，无缝天花也变成有缝天花了。 
140. 如果为了统一美观，厨房和卫生间也装木门，那在装上之后马上就要将 门框与地面接缝的地方打上玻璃胶。我家没有及时作处理，工人用水不小心，很多 水溅到地上渗到门框里，下面一截已经有点发黑（霉）了。 
141. 阳台一定要铺磁砖！景阳台地角一圈要铺，生活阳台要铺到与栏杆同 高。我家景阳台地角和生活阳台墙面没有铺，只好准备一桶外墙漆，自己定期刷新…… 
142. 在水电改造封墙前一定要让装修师傅提供详细水电图。 
143. 如果准备把墙面刷成彩色的，在电改造时就要考虑到换线的问题。我家 改了很多线，空调插座位全改了。但为了省钱，没有换整线，而是接线。这样接线 的地方都必须装白板以便将来检修。等后来彩色墙漆刷完了才发现这些白板有多刺 眼，悔啊~~~~~ 
144. 这是我犯的最低级错误，我想当然地认为1.5米的床宽度就是1.5米，忘 了床边还有厚度。还很精确地在床头柜后面的墙上留好台灯插座。结果是，插座被 挡住根本没有办法使用。 
145. 开工之前，要让装修队长分析墙面如何处理，是否需要将原来的粉全铲 掉。特别是准备将墙面工程外包给油漆公司的同学。我家是包给油漆公司，等木工 完成后漆工来看才知道原来的墙面灰实在太差，最好是全铲掉重新批灰。但由于木 工已经做完，要铲掉原来的灰不好操作。最后只好在面上刷了一层108胶进行批灰。 
146. 增加线路肯定要重新布线。但是可以从就近的接线端子分支接线。而不 允许在原电线上加接头接线。 
147. 空调的控制开关只能在电源端。在线路上是不允许加的。 
148. 改动电话和网线位置的时候，可以把原来布的线抽出来继续用。但是如 果施工不当会有许多隐患。所以最好是从房内的弱电箱里换线。 
149. 测量电路改造的工作量，一般按照是三种不同的布线方法来分别测量的。 
1，打槽埋管 （按线槽长度测量，如果一个槽内有多根管，则按管数的一半计 算。另一半计入架空线）。 
2，架空线（只穿管不打槽），按管的长度计算。 
3，换线，按换下多少就算多少（换下的线告诉施工队别扔了）。 
4，弱电改造 ，按第一种方法计算。不同的是要注意弱电线是由谁购买。业主 买则要扣除电线价格。 
150. 马桶如何固定在地上，用打螺丝么？还有底座和管道的衔接处，里买和 外面分别用什么密封比较好：马桶是用膨胀螺丝固定的。底座和管道的衔接处的里 面用马桶专用密封胶。外面用白水泥+白胶调配的水泥浆。购买马桶的时候一般都 配有专用密封胶的 。 
151. 买材料一定要自己先计算一下大概的用量。买水路材料的时候想着反正 做好后一画水路图到底材料用了多少就出来了，于是小小的信任了一下工头，结果 后来发现水管多买了5米，铜头实际用了27个，居然买了40个，应该余下13个，实 际余下7个短少6个。一再查问之下工头从其他工地找回了“不小心混到别处”的6个 铜头。电路自己预先详细计算了材料，计算的结果和工头的要求对比后：电线由原 来30米改为12米，网线由原来20米改为13米，其它如绝缘胶布、堵头均有很大出入 被俺纠正… … 
152. 地面如果有旧下水管，在砸除地转的时候往往被损坏，不要犹豫，一律 铺设新的，不要节省，以策安全。 
153. 卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了，贴好瓷砖很好用很漂亮 的。当然瓦工会觉得费事说“丑”、“现在不流行了”，呵呵，别上当，他想偷懒。 
154. 瓷砖阳角别用收边线条，要瓦工磨45度角拼接才漂亮，你不提瓦工当然 选择偷懒的方法做事情。 
155. 铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预 留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了，松动一些反而好。 
156. 卫生间地面如果比厅高，可以用过门石过渡解决。 
157. 加管子移动下水道口的话，在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧 下水道是否畅通，这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。 
158. 铝扣板根本没有必要买高价格的，很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的 效果了，再多花钱也看不出显著不同的效果。 
159. 买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板本身（铝扣板的目标太大不容易 做手脚），龙骨上往往会完鬼。 
160. 地砖的颜色很难找到满意的，我就没有找到，不过两种不满意的颜色交 错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。 
161. 地面防水剂要监督下使用，我的瓦工不是按照要求而是直接泼在地面 上，那能够均匀吗！实在不行最好自己动手，不费事但是放心。 
162. 卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好，按照国标的坡度并不能够达到 迅速排水的效果，而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困 难。有人说坡度大不美观，我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是 一件非常令人舒畅的事情。 
163. 柜门用的LG白金点防火板，效果不错，但是如果再装修也许会考虑订做 成品门板。手工做的门就是不精致，仅供参考。 
164. 水槽大市场的名牌价格不便宜，杂牌质量狂烂。 
165. 阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。 
166. 做卫生间面盆地柜的时候要先考虑好面盆的尺寸免得日后装不下。 
167. 玻璃是很重的东西，最好在附近购买，或者先想好运输方法。 
168. 安装门锁要注意锁舌头上些腊，撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话 还要注意防止把手撞墙而损坏。 
169. 亚光油漆就是比高光漂亮，别听油漆工的，如果油漆工说亚光不好刷那 一定是它技术烂。同样如果油漆工说聚酯没有聚氨酯好也是骗你的 
170. 绝缘胶带和生料带别在小店买，大超市的质量明显好很多，而且分量 足，换算下来价格并不贵。 
171. 如果再装修会选用成品腻子而不用滑石粉，没什么大的理由就是觉得成 品腻子好用。尤其是把油漆工炒掉之后自己diy的时候深有体会--滑石粉调腻子烦 死了。 
172. 安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省，而且不要放在室 外要放在室内，原来想省工钱将就门外旧分线盒用的，电工建议放在室内换新的， 现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看，用起来真方便！ 
173. 直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适，而且技术比较 好，工具比较“先进”。 
174. 漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简 单，直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码，然后打过去问本地分公司号码。 
175. 台下盆比台上盆秀气，好看，好打扫。 
176. 配台下盆龙头要注意，考虑到盆边厚度，龙头嘴要长些。 
177. 马桶安装前的那个洞是很大的，大到地漏盖子都能够掉下去，如果你的 地漏已经安装而马桶没有装，千万注意地漏盖子，或者把地漏盖子收起来别处保管 也好。 
178. 买硅胶的话全进口的GE绝对最好，上海包装的GE其次。当然，如果用在 很不重要的地方那种7、8元的也可以用，譬如铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅 胶全给堵上了。不过卫生间厨房全部选用GE的硅胶，物有所值！ 
179. 三角阀不应该省略，也省不了多少钱，如果有三角阀的话，安装三角阀 就可以提前发现铜接头处有没有漏水，如果不安装，则只有最后安装龙头往铜接头 上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水，由于漏水总要加压一段时间 才能够测试出来，最后安装内接和龙头的话比较不安全。 
180. 偶的日记中已经谈到装修要做那些事，自己能做就做，做不了，也要用 个想法，请装修公司就多与设计师沟通，请施工队就多与工人沟通，因为实现你的 想法，要靠他们。 
181. 装修最大的问题在于沟通！ 
182. 不大的地方，厨柜设计成门型，BH。应设计成L型。 
183. 一般装修中，不计正规装修公司的管理费，税费，材料费等占75-80%， 工钱占20-25%。 
184. 在厨卫以外的地上走水管，就是给自家装了一个定时炸弹，有谁说得清 在啥时候给自己找麻烦。 
185. 要是分开穿管，但是在一个槽内，影响大么？影响可以忍受 
186. 请教餐厅和客厅之间用什么隔开?包门套最划算，侧面只包6厘米，或用 白色混油，高度2米，就不显大高粗。 
187. 强电与弱电要分别传管，能分开走最好，距离保持10厘米以上，但能做 到不易，因为多数家庭为节省费用而开一个槽。音响线可穿入弱电的同一管子。 
188. 家具内面可刷油漆和贴板，做好后打开柜门和家里门窗通风，只到无刺 鼻气味。其实你用的是好的木芯板，家具内面可不处理。 
189. 柜体可用15厘板和木芯板，背面可用五夹，五厘。包门和屉子要用九 厘。不同工艺用料不一样。 
190. PPR管不仅适用于冷水管道，也适用于热水管道，甚至纯净饮用水管 道。PPR管的接口采用热熔技术，管子之间完全融合到了一起，所以一旦安装打压 测试通过，不会漏水。而且PPR管不会结垢。PPR管号称永不结垢、永不生锈、永不 渗漏、绿色高级给水材料。 
191. 漆板好，兼有实木和复合的优点。 
192. 不要把打湿的印刷品长时间放在人造石上,除非你想dry一个印花台面; 也不要把湿砧板长期放在台面上,木头湿了有时也褪色;用钢丝球擦污渍,就像用手 挤青春痘. 
193. 煤气表能用普通的门板封在橱柜里么？需要使用百叶窗型的柜门吗？定 期打开检查通风就行。 
194. 清包工的tx请注意，一定核实装修队给你开的材料清单。自己有可能一 定估算一下，我太相信他们了，结果买的电线和线管几乎多了一倍。 
195. 洁具的尺寸一定规划好，最好事先画出草图，计算一下尺寸。 
196. 买成品门的同学注意，如果你想追求效果用商家配套的面板包门套，那 么你可能就要被狠宰一刀啦！ 
197. Re: 安装水管前是否要把龙头和台盆、水槽都买好？ 
不用，只要确定哪里是台盆龙头、浴缸龙头、洗衣机龙头什么的就行了，99%的龙 头和落水都是符合国际规范的，只要工人不粗心，都没事。如果自己做台盆柜，台盆需要提前买好，或看好尺寸。水槽在量台面前确定好尺寸，装台面前买好就行了，另外别忘了是台下还是台上。冷热水管间的距离在用水泥瓷砖封之前一定要准 确15公分，而且一定要平行。如果已经买了，最好装上去，等封好后在卸下来。 
198. 如果用一根8芯网线同时走电话和网络，会不会互相干扰呀？不会. 1,2,3,6打在网线模块上，4，5打在电话模块上，另两根随便.说得不错我的经验： 10M用1236 100M就都要用了其实10/100M速度来说我们不会感觉有什么差别的.如果用一条8pin线的话，有些程控交换机信号会造成对网络信号的干扰，在家庭环境中一般不会有什么问题的。放心可以这么布线 但是我还是推荐分开给将来留点余量，网线很便宜的你说呢？ 
199. 一定要好好检查配电箱的安装。 
200. 装水龙头的教训浴缸和花洒的水龙头所连接的管子是预埋在墙里的，我 一再叮嘱他们尺寸要弄准，不要到时候装不上。结果冷热水管间距是留了15公分， 可冷热水管不平行，结果水电工费了吃奶的力才安上。昨天发现我那fb的高仪恒温龙头的镀层竟然被弄裂了。大家如果能先装龙头，就先装上吧。应该是先把龙头买回来，再装冷热水管，贴瓷砖吧。
[修饰词语]
一种后缀修饰词，一般用于企业、网站等用词。比如：鼎恒装饰、龙霞装饰、办公装饰、流行装饰、风水装饰、家居装饰、家庭装饰、别墅装饰、写字楼装饰等。用于公司则是某某装饰公司、某某装饰基地等。
最佳季节做装潢
季节对装修的影响，主要体现在温度和湿度上。以往，人们通常认为春秋两季装修比较好。在冬季，气温过低，会造成涂料、水泥灰浆等装修材料的冻结，使他们的凝结力降低，从而影响装修质量。而在盛夏，雨水较多，空气湿度比较大，木材的含水率往往超标，家庭装修中通常使用大量板材，木材干燥后就会变形，从而影响装修质量。因此，人们通常避开盛夏和隆冬，选择中春、初夏和初秋季节装修。 
现在不同了，随着科技的发展，取暖设施和技术设备的改善，生活水平的提高，季节对装修的影响越来越小。尽管冬季气温较低，但是目前大多居家均有取暖设备，消除了气温对装修的影响，再者冬季空气又很干燥，木材不易潮湿，装修后不易变形，冬季却成了很多家庭装修的首选。夏季尽管潮湿多雨，却可以用烘干的方法使木材干燥，使木材中的水份大大低于标准，完全可以确保装修的质量。所以，春夏秋冬均可进行装修。 
另外，有些小的问题还要注意，在中国的传统节日如春节、中秋等是家人团圆的日子，施工工人可能要回家过节，不宜选择这个时间装修。
“硬装”和“软装”
提起“软装饰”，人们更多地想到的是窗帘、地毯、壁挂，卧室内的被套、床单、毛毯、枕巾、枕套等，在大兴土木进行装修后，根据装修效果所选择的融应用和装饰于一体的室内装饰产品。 
事实上，现代意义上的“软装饰”已经不能和“硬装饰”割裂开来，人们把“硬装饰”和“软装饰”设计硬性分开，很大程度上是因为两者在施工上有前后之分，但在应用上，两者都是为了丰富概念化的空间，使空间异化，以满足家居的需求，展示人的个性。 
未来10年“软装饰”独领风骚 
“软装饰”和“硬装饰”是相互渗透的。在现代的装饰设计中，木石、水泥、瓷砖、玻璃等建筑材料和丝麻等纺织品都是相互交叉，彼此渗透，有时也是可以相互替代的。比如：对于房顶的装饰，人们往往拘泥于木制、石膏这些硬装饰材料。实际上，用丝织品在室内的上部空间做一个拉膜，拉出一个优美的弧线，不仅会起到异化空间的效果，还会有些许的神秘感渗出，成为整个房间的亮点。这种概念化空间的“软装饰”源于我国古代宫闱中层层叠叠的纱幔，它充分表现出东方文化的缥缈与神秘。目前“软装饰”在家装中的比例并不高，平均只占到5%，但未来的10年之中它将占到20%甚至更多。 
据业内人士分析，装饰布料的发展趋势之一就是人们将广泛选用布坯原料。从常见的涤纶、丙纶、锦纶、棉等原料到新型的复合纤维、异型纤维、闪光纤维的应用，再经过特殊的加工处理，就能够创造出不同的效果。图案和色彩是软装的灵魂所在，两者的无穷变化就能演绎出迥异的风格。 
欧式古典主义 用精美的罗马帘、华贵的床罩与纯毛地毯以及造型典雅的灯具和高贵的油画来达到雍容华贵的装饰效果。需要注意的是应避免过于奢华的装饰破坏了自然的家居气氛。 
中式古典主义 以清新淡雅为主，碎花的窗帘、通透的帷幔、书香浓郁的卷轴字画以及水仙、文竹等绿色植物已成为中式古典主义不可或缺的软装饰。 
现代主义 这种风格强调功能至上，以实用、舒适为原则，没有标志性的软装饰，以兼收并蓄为其特色。它的优点是搭配灵活，容易产生变化，但弄不好也容易失之杂乱，难以形成统一风格。
什么是装饰设计
在作室内设计应充分考虑好几个主要方面。那就是以满足使用要求、符合经济实力、合理布置环境，适当艺术点缀，讲求空间完善为标准。 
满足使用要求—实用性 家居装潢以人为本，以物为末，不可本末倒置。从功能上区分各个房间的使用程度，客厅的地位和作用将日益突出：社交往来、文化娱乐、日常生活等，小房间大客厅的建筑已流行趋势。卧室的功能日益单纯：父母和儿女们的小天地均在自己的卧室里，无非是个人的隐秘活动和消遣休息。厨房和卫生间的布局设计也日臻完善。 
符合经济实力—经济性 室内布置以舒适、方便使用为主，标准高低，因人而异，不可为了讲究排场而攀比。作为业主来讲，你准备投入多少，设计师就根据你的投入来进行设计。可以留有余地，但不能太离谱，要知道，一分钱一分货。最怕的是攀比心理，看到别人的装修，又要改动自己的原有设计和方案。 
合理布置―科学性 环境的合理布置，就是要符合人的生理要求和审美要求。以灯光为例，未来的照明方式将是多种多样的，照度的大小，光源的方向，投射的角度，灯具的造型等，是环境布置的重头戏；家具的式样，流线与造型、色彩的搭配等，是环境布置的中心。 
适当艺术点缀―艺术性 一个没有艺术装饰的居家，不是一个设计成功的居家，要考虑到你自己的兴趣和爱好，告诉你的设计师，他会为你作出更杰出的布局，是对比，还是统一，是中式，还是欧式，传统的，还是现代的，会有一个最适合于你个性的、具有当代文化特点的文化艺术之家，呈现在你面前。
设计软件
1.3d max
2.autocad
3.photoshop
4.Fireworks