标题：堰塞湖
形成过程
  堰塞湖的形成与危害1、原有水系。
2、原有水系被堵塞物堵住。堵塞物可能是火山熔岩流，可能是地震活动等原因引起的山崩滑坡体，可能是泥石流，亦可能是其他的物质。
3、河谷、河床被堵塞后，流水聚集并且往四周漫溢。
4、储水到一定程度便形成堰塞湖。
危害
堰塞湖的堵塞物不是固定永远不变的，它们也会受冲刷、侵蚀  泥石流堰塞湖、溶解、崩塌等等。一旦堵塞物被破坏，湖水便漫溢而出，倾泻而下，形成洪灾，极其危险。
灾区形成的堰塞湖（海子）一旦决口后果严重。
伴随次生灾害的不断，堰塞湖（海子）的水位可能会迅速上升，随时可发生重大洪灾。 
堰塞湖（海子）一旦决口会对下游形成洪峰，破坏性不亚于灾害的破坏力。
常见地区
火山堰塞湖本数据来源于百度地图，最终结果以百度地图数据为准。由山崩滑坡所形成的堰塞湖多见于藏东南峡谷地区，且年代都很新近，如1819年在西姆拉西北，因山崩形成了长24-80km，深122米的湖泊。藏东南波密县的易贡错是在1990年由于地震影响暴发了特大泥石流堵截了乍龙湫河道而形成的，波密县的古乡错是1953年由冰川泥石流堵塞而成（实则也属冰川湖）。八宿县的然乌错是1959年暴雨引起山崩堵塞河谷形成的。例子台湾地震活动频繁，1941年12月，嘉义东北发生一次强烈地震，引起山崩，浊水溪东流被堵，在海拔高度580m处溪流中，形成一道高100m的堤坝，河流中断，10个月后，上游的溪水滞积起来，在天然堤坝以上形成一个面积达6.6k㎡，深160.0m的堰塞湖。较新形成的堰塞湖是2009年6月5日重庆武隆县山体垮塌形成百米高的堰塞湖。
减轻危害办法
首先，要由专家进行堰塞性质判断和危险性评估。堰塞湖一般有两种溃决方式：逐步溃决和瞬时全溃。逐步溃决的危险性相对较小；但是，如果一连串堰塞湖发生逐步溃决的叠加，位于下游的堰塞湖则可能发生瞬时全溃，将出现危险性最大的状况。专家可根据堰塞湖的数量、距离，堰塞坝的规模、结构，堰塞湖的水位、水量等进行判断。如堰塞坝是以粒径较小、结构松散的土石堰塞坝，相对来说是比较容易溃决的。　
对于危险性大的堰塞湖，必须以人工挖掘、爆破、拦截等方式来引流，逐步的降低水位，以免造成大的洪灾。　
在排险的同时，堰塞湖要及时进行监测和预警。应立即开展对危害严重、情况危急的堰塞湖现场调查评估，进行动态监测，预测堰塞湖溃决时间及泛滥范围，撤离居住在泛滥范围内的受灾群众，安置抢险救援人员的临时驻扎场所，并制定下游危险区的临灾预案。
熔岩堰塞湖
我国东北的五大连池旧称鸟得邻池，在五大连池市郊，地处纳诺尔河支流--白河上游，北距小兴安岭仅30.0km，系由老黑山和火烧山两座火山喷溢的玄武岩熔岩流堵塞白河，使水流受阻，形成彼此相连呈串珠状的5个小湖得名。
五大连池火山群的火山活动始于侏罗纪末至白垩纪初。据史料记载，最近的一次火山喷发，始于1719年（清康熙58年），而清《黑龙江外记》的记载则更详：“墨尔根东南，一日地中忽出火，石块飞腾，声震四野，约数日火熄，其地遂呈池沼，此康熙五十八年事”。这次火山喷发，堵塞了原纳漠河的支流--白河，迫其河床东移，河流受阻形成由石龙河贯穿成念珠状的5个湖泊。
五大连池湖水清澈，从附近火山峰顶望去，有如一画面明镜，映射着天光云影，美不胜收。
黑龙江省的镜泊湖就是由第四纪玄武岩流在吊水楼附近形成了宽40m，高12m的天然堰塞堤，拦截了牡丹江出口，提高了水位而形成的面积约90.3平方千米的一个典型熔岩堰塞湖。镜泊湖四周为群山环抱，森林茂密，风光秀丽，不仅有火山口森林，溶岩洞与唐代渤海的遗址，还有湖中的大弧山、小弧山、珍珠门、吊水楼瀑布与镜泊山庄等“八大名景”，从而成为我国著名的旅游湖泊。
堰塞湖实录
汶川地震形成的堰塞湖2008年5月12日四川汶川特大地震，造成北川部分地区被堰塞湖水淹没，地震形成了大面积堰塞湖泊。四川汶川特大地震造成34处堰塞湖危险地带。国家水利部和四川省水利厅组成了抗震救灾水利部，认为地震所形成的33座堰塞湖目前暂无危险。并组织了“敢死队”，对每一个堰塞湖实施24小时监测，一旦出现发生溃坝的征兆，将立即发出预警，并及时疏散群众。唐家山堰塞湖是汶川大地震后形成的最大堰塞湖，地震后山体滑坡，阻塞河道形成的唐家坝堰塞湖位于涧河上游距北川县城约6公里处，是北川灾区面积最大、危险最大的一个堰塞湖。库容为1亿立方米。体顺河长约803米，横河最大宽约611米，顶部面积约30万平方米，由石头和山坡风化土组成。截至21日17时，库内水位为716.01米，比20日上涨了2.55米，相应容积为0.977亿立方米，上下游水头差为52米。严重威胁下游居民。
灾区形成的堰塞湖，一旦决口后果严重。伴随次生灾害的不断发生，堰塞湖的水位可能会迅速上升，随时可发生重大洪灾。堰塞湖一旦决口会对下游形成洪峰，破坏性不亚于灾害的破坏力。
应对堰塞湖之危
1 情景描述
1.1 发现问题
2008年5月18日，青川县委大院。广元市副书记何顺洪正面临着一项艰难的决策。
广元市青川县作为此次“5.12”大地震的重灾区之一，该县红光乡东河口村一带发生大量崩塌。仅两处山体崩塌的体积，就达到2000万平方米以上。这些崩塌体阻拦“东去”的河流后，已经在青竹及红石河上形成了三个总库容量逾千万立方米的堰塞湖。
何谓堰塞湖？堰塞湖是由火山熔岩流，冰碛物或由地震活动等原因引起山崩滑坡体等堵截山谷，  堰塞湖滑坡河谷或河床后贮水而形成的湖泊，比如我国东北的五大连池的形成就是“此康熙五十八年事”：“墨尔根东南，一日地中忽出火，石块飞腾，声震四野，约数日火熄，其地遂呈池沼”。和水库不一样，堰塞湖由于没有人工泄洪设施，更容易发生崩决。
1.2 灾害损失分析
汶川大地震中在青竹县形成的堰塞湖，位于青竹县城下游，暂不会危及整个县城的安危，但在堰塞湖之下，仍有7个乡镇，总人口近1.5万人。此外，下游的5万居民也可能受到波及。国家防汛抗旱指挥部在一份紧急通知书中也明确指出：随着水位不断壅高，以及后续可能余震的影响，堰塞湖随时可能垮塌崩决，对下游人员安全构成严重威胁。
最近的一次崩决事件，发生在2000年的西藏波密县易贡乡。因为巨大山体滑坡堵塞雅鲁藏布江而形成的堰塞湖，两个月后发生崩决，相当于雅鲁藏布江平均水量的特大洪水咆哮而下，沿岸40多年陆续建成的设施和建筑被悉数卷走，下游的印度甚至也受到威胁。所幸的是，在堰塞湖崩决之前，人员已被平安疏散。
1.3 最后抉择
四川省国土省水电厅和国土资源厅的研究人员拟定出一份次生灾害应急报告，提交给四川省政府。在这份报告中，研究人员提出了具体的应急处置建议。例如，对一些堰塞湖的堰底进行人工开挖，以求得尽早泄水减轻可能的危险；对下游地区进行严密监测，做好预警，及时撤离人员。
最终，何顺洪和同事们决定对堰塞湖采取“分级分量，逐步削落”的措施，即采取自然溢出与人工疏导相结合的方式，实行分级消能。于此同时，指挥部也加紧组织撤离，将群众转移到“8.28”洪水线的地点，即2006年8月28日洪水达到的最高水位。由地方政府、警察、部队三方联合建立8个观察哨，也开始24小时值班，并每两小时回报一次。
1.4 决策结果
2008年5月18日凌晨5时，水位不断上升的堰塞湖终于自然溢出，水头在一个小时后抵达了关庄镇。水势平稳，这意味着危险得到了初步缓解。
2008年5月22日下午，温家宝乘直升机，专门查看了唐家山堰塞湖，并在国务院地震救灾会议上表示，目前最紧迫的任务就是消除34个堰塞湖的险情。中央财政拨付了2亿元专项资金用于堰塞湖抢险。
2 重建行为空间
在这次应急次生灾害的过程中，广元市政府的最后决策是采取自然溢出和人工疏导相结合的方式，实行分级消能。根据现有的治理堰塞湖的方案，广元市政府采取的可能决策是以下几种。
（1）爆破泄洪
在随后2008年5月22日的一次紧急治理堰塞湖灾害中，绵竹市清平乡的小岗剑堰塞湖被成功爆破泄洪。地震后，汉旺镇以北20多公里的两山合拢，形成了绵延5公里长的堰塞湖。专家经过勘察认为一旦决堤，汉旺镇将遭受灭顶之灾，并发出了70小时内必须实施爆破泄洪的警告。2008年5月21日13时10分，武警官兵和设备成功空投至小岗剑，等候于此的空降兵某部和武警水电三中队官兵迅速进行爆破准备工作，装填了500公斤炸药，并于16时爆破成功。
爆破泄洪一般是采用人工上堤坝装埋炸药完成的，是及时解决堰塞湖危机的方案。爆破泄洪的决策是在最紧急情况下（下游城市将面临灭顶之灾）和人员情况已经被成功转移的前提下才实施的。绵竹市政府治理堰塞湖晚于广元市，并已经有了借鉴的经验，提早输送了下游群众，并且是下游的汉旺镇面临严重威胁情况下实施的。
（2）安全排水渠
经过地质勘察及历史考证，四川堰塞湖的坝体相对比较坚固，在雨季来临之前，因为水量的未迅速增大，在下游人员转移相对困难及重建难度较大的情况下，为减小洪水对城镇的最小破坏，可以使用安全排水渠法。
水深面高度敬界线的测定是该方案实施的最大变量。治理的原理是按照疏导水流，控制堰塞湖水位。安全排水渠法强调人力资源及主观能动性的投入，对湖水自然溢出采取了严格控制，即“洪水是顺着人的思路被动流入下游”，而不是自然溢出。这种方法是解决分散、水位较低、流量较小的中小型堰塞湖和灾害晚期、重建工程开始的情况下所采用的决策。 
（3）固堤防坝
在勘测地址状况及未掌握下游人员疏散情况的决策背景下，决策者及提供报告的智囊团会先采用暂时的决策，而且在很多程度上，这种方法被认为是“非理性的”，因为这种方案决策更多是因为对下游人员、物资价值的感性估值后作出的判断。这种判断出于直观、预感、灵感、潜意识、情感等非理性因素。在人类的决策思维中非理性因素之所以完全必要， 人类的神经传递能力是有限的，不可能在极短的时间内做出大量的推理分析。
比如，在这次地震的多种决策过程之中，很多政府领导回忆时常带有这样的情结：“我们应详信大自然让人可恶的一面，同样也应想到它也有可爱的一面，自然奇迹仍会给当地人民带来重生的幸福。想出一个科学治理和运用堰塞湖的一整套方案，让上亿元上百亿元的投资更能体现出人性化的一面。保存住由溃坝而造成的当地，国家级一、二、三级文物的损失。让自然灾害变成后来者一笔财福。而在当时的情况下，我真的不能预料当洪水下泄之时，下游会是怎样一个状况。”这种情感的反应，会在“数据模糊”的未明了情况下，尤其是对下游人员及建筑设施的人文关怀，而把上游源源不断流下的水流通过加高堰体，增固坝体周围等措施先缓一缓。
我想这就需要灾害参数共享的网络建设。防止这种决策造成的非理性后果，必须加强各部门之间信息的传达。
3 决策合理性分析
地震中的决策，首先是管理决策，是管理者在管理活动中的认识活动。从狭义的决策角度看，广元市政府领导者根据对堰塞湖这一次生灾害的认识、判断，做出通过自然溢出和人工疏导相结合的方式，实行分级消能以解除堰塞湖崩决而造成重大人员伤亡和经济损失的决定，是领导者在观念中对即将形成的堰塞湖危害治理的目标、方法、手段、结果所做的超前设计和决定。
决策是主体对客体的主观认识过程，这个过程包括发现问题、确定目标、制定方案以及最后抉择。广元市政府的决策过程，即发现堰塞湖危机，确定疏导水流以解决“悬湖”，保障人员安全的目标，制定分级耗能等方案到最后实施抢险阻断灾害链的决策，都能体现出决策的合理性之处，当然，也存在不足。
决策合理性的内涵不单是对决策过程整体描述。在常识中，尤其是启蒙儿童、开化认识的科学认识中，“合理性”扩展到创造学、价值论、社会一文化学等多层面。在本文中，
更多的运用哲学中实践一认识结构模型来研究决策的合理性，而非经典决策理论中的其他参数。它的内涵包含以下四个方面：合乎思维的逻辑性、主体的目的性、客体的规律性和行为的技术性。
①首先，任何思维和观念都是由概念、判断按照特定的结构方式而组成的系统，在这个系统中，各个命题之间相互蕴涵、相互融合，从而构成了一个思想之所以是它自身而区别于其它思想的逻辑尺度。假如一个思想或观念内部相互矛盾而不能融会贯通，那么其中必定有假。因此，思想或观念系统的无矛盾性就是它本身的真理性尺度。
采用分级耗能的决策方案，这是一次代价巨大的逻辑推理活动。在堰塞湖危机形成之后，领导者首先必须进行认知的是堰塞湖的地理特征：成丛发生，具有明显的震群型特征；震情发展趋势较难判断，决策风险性高；人群心理损害特征明显，社会背景复杂。
堰塞湖破坏机理是如下：堵塞物不是固定永远不变的，它们也会受冲刷、侵蚀、溶解、崩塌等等；一旦堵塞物被破坏，湖水便漫溢而出，倾泻而下，形成洪灾，极其危险；灾区形成的堰塞湖一旦决口后果严重；伴随次生灾害的不断，堰塞湖的水位可能会迅速上升，随时可发生重大洪灾；堰塞湖一旦决口会对下游形成洪峰，破坏性不亚于灾害的破坏力。
领导者在判断何种方法把湖水排空时，首先进行的是对堰塞湖的风险评估，对众多堰塞湖排一个顺序。明显的是，最危险的地方必须马上处理。评估堰塞湖风险就必须进行相关勘察，包括遥感勘察和野外勘察。关于这一点，在这次地震中充分运用了现代化的科技手段以帮助抢险和救灾。通过全面掌握堰塞湖特征包括数量分布，特别是堰塞湖的性质分析堰塞湖溃决的条件和溃决的风险。其中，联系到前文描述的非理性因素中的对下游城市破坏程度，即对水流的破坏等级的评估。非理性情感变成理性逻辑推理的第一步是，在分析水流对建筑物的破坏时，一般把破坏程度分为下面五个等级：(1)基本完好；(2)轻微破坏；(3)中等破坏；(4)严重破坏；(5)毁坏。对5述五种破坏状态有明确的定义，宏观描述如下。(1)基本完好：建筑物承重构件完好，个别非承重构件有轻徽损坏。不需修理，可继续使用。
(2) 轻微破坏：个别承重构件出现可见裂缝非承重构件有明显裂缝。不需修理或稍加修理即可继续使用。
(3) 中等破坏：多数承重构件出现细徽裂缝，部分构件有明显裂缝，个别非承重构件破坏严重，需要一般修理。
(4) 严重破坏：多数承重构件破坏较严重，或有局部倒塌，需要大修，个别建筑修复困难。
(5)毁坏：多数承重构件严重破坏。结构濒于崩溃或已倒毁，已无修复可能。
广元市领导的智囊团根据堰塞湖周围的地质状况（专家多次乘直升机考察）估算采用爆破泄洪的后果会引发更多泥石流和山体滑坡，造成巨大的损失，水流的破坏等级将达到严重破坏（未经过正规设计、空旷的砖结构和砂浆4号以下的砖结构是下游灾区的主要建筑物构造，抗水流冲击能力低，易损性指数0.30<VID<0.40），对下游还有很多乡镇的群众来不及转移，加上红光乡一代的山土在地震之后已经松动，这样的方案首先被排除掉了；而在局势危及的情况下，安全排水渠方案对坝体的硬度有了过高预期，固堤防坝法则更是消极至极之举。对较重要的决策一般要求拟定出两个以上的可行方案供对比选择，各个方案中要明确列出限制性因素（即对达到目标有妨碍的因素），方案中必须要有准确的定量分析和明确的定性说明，这是决策的关键步骤。
我们可以看到，这次决策过程参考了大量专家的建议。决策者在制定决策过程中必须注重的团体效应，这有利于决策的科学性、全面性和合理性。西蒙说过：“一个伟大的决策者，总是善于利用别人的信息。”决策过程的科学化，是决策合理性分析的最重要指标，因为合乎思维的逻辑性是科学的典型特征。
②同时，主体的目的性、客体的规律性和行为的技术性这三个之指标在决策过程的科学化中得到体现。这里所说的目标，是指一定环境和条件下，在预测的基础上，所希望达到的结果。广元市政府的决策，折射出目标管理的基本原则，即把目标按照等级划分，当然在救灾时间较短的过程中，目标的等级划分不会有很多层次，但是最终目标的完成需要子目标的达成，这跟教学设计中“Instructional Goal”和“Instructional Objective”的关系是一致的，“宏观”“抽象”“最终”的“目的”依赖于“具体”“可测量”的“目标”（Carney‘s approach ）。地震中下游居民转移是领导者的最终目标，围绕这一目标，智囊集团根据社会状况和自然环境进行可行性分析，确立子目标，比如细化到到每位村长打开广播的时间，转移过程中食物衣服的携带等等。客体的规律性则在前文中对堰塞湖的自然机理的描述可以体现。在这次地震过程中，行为的技术性则贯彻始终，从对堰塞湖的研究分析，搜集资料、拟定可行方案、选择最优化方案、贯彻实施和追踪检查，都体现了技术的操作性。尤其是极有可能发生其他地质灾害的情况下，在决策付诸实施之后，要随时检查验证，按照决策的方案一步一步对比分析，对未能达到预定效果的项目要找出原因，并进行控制或修订。
4 评价
四川大地震的次生灾害中，堰塞湖的威胁极为严重。从整个地震的过程描述及结果启示中，政府处理突发自然灾害的决策行为和未来城市应急体制都是未来国家轨道中的动力轴，国家发展需要在实践中形成政府决策模型。
政府决策的含义是政府为了实现公共利益，保障公共权益，从实际出发，制定和抉择以及实施行动方案的全过程。对以记何顺为代表的广元市政府在这次应对堰塞湖灾害事件中的决策，在前一节的“合理性”分析中已有所阐述。现实是最大的评价：截止目前，广元市地震形成的堰塞湖并未造成重大险情。但是，还是有一些值得推敲并能够完善的地方。
首先是责任的不明确。地震中的每一个决策，是关系到灾区人民的根本利益，一有疏漏或失误，造成的后果是不堪设想的。我们能在新闻媒体中接收到某某地方官员因为决策失误而退出权利圈子的事。纵观我国的政府决策机制，责任不明确。一是政府内部权责模糊，决策出现了失误，应该向谁问责，是主管领导，还是分管领导，是决策领导还是执行领导，问责程度是否按权力的大小分配；上级问责下级，责任又如何界定，是故意，还是过失，由于政府决策责任的不明确，政府决策的责任难以确定。
第二是决策程序不健全。一个完整的政府决策过程应该包括提出问题、确立决策目标、调查研究、提出草案、方案优选、试行、反馈、修正和执行等环节。广元市政府的决策能较好地执行决策程序，但是在反馈环节仍有欠缺。决策反馈机制不灵敏。在决策试行和执行的过程中发现的问题，决策者不能及时通报并修正原有方案，甚至有决策、无反馈，造成了很多本可以避免的损失。智囊团对堰塞湖坝体的测定结果经历前后多次转换之后才到达决策者手中，如果决策者在一定期限中没有采用详细数据的报告而是脑子一拍，想了一个排水的方法，则后果不堪设想。
第三是决策民主程度不高。决策民主化要求要广泛征求意见，听取各方面建议，使决策方案更完善；二是从利益角度来看，决策要从人民的利益出发，考虑大多数人的利益，协调各方面的利益要求，在实际工作中，一项决策的制定、实施，最终是要涉及到人们的利益的，不同的人们对决策的制定和实施有不同的利益要求。要保证决策的正确性．一个重要问题是决策要从大多数人的利益出发．兼顾协调各方面的利益要求。在这次事件中，虽然有专家等的广泛参与，但毕竟少了听取当地人民群众的意见。虽然，当时情况危机，但是群众不只是作为官僚和文人决策时调用的简单人力资源而已，更需要的是民主的参与。小部分、单成分的小团体决策代替集体决策，民主就无从谈起。唐家山堰塞湖  唐家山堰塞湖形成过程[1]下面的卫星对比照片显示了北川附近的唐家山堰塞湖在地震后的形成过程。左图拍摄于2006年5月14日，右图拍摄于2008年5月22日。
唐家山堰塞湖抢险大事记
2008年5月27日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院抗震救灾总指挥部副总指挥回良玉深入唐家山堰塞湖现场指导抢险。国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷在现场介绍唐家山堰塞湖应急抢险处置进展情况。
2008年5月27日下午，水利部陈雷部长主持会议，召集武警水电部队、成都军区、绵阳市委市政府和有关部门、省水利厅等有关部门的负责同志，研究唐家山堰塞坝施工、后勤保障、预测预警、人员转移、错峰调度等有关事宜，提出了明确要求。水利部刘宁总工程师随后在施工现场主持召开会议，与武警水电部队进一步研究完善具体施工方案，确定了“疏通引流，顺沟开槽，深挖控高，护坡填脚”的施工方案，以加快进度，抢赶工期。
2008年5月28日下午5时前线指挥部报告：当日共有作业面7个，其中上午机械开  5月22日唐家山形成堰塞湖[2]挖面3个，下午合并为2个，采石作业面3个，伐木作业面1个。截至16时，当日空运机械12台，（含自卸汽车一部），10吨油罐一个，汽油钻3台，发电机2台。当日共有重型机械39台。当日7时至16时，开挖土石方6000方，累计3.8万方，破大石200方。进口高程降为746米，出口降为745米，块石采集38方，机械伐木400棵，新建停机坪1个（600平米）。
2008年5月28日下午6时坝前水位：729.185米；一共有6个工作面施工，其中开挖工作面3个，兵力631人，27日下午4点到28日晨7点，土石开挖1.95万方，累积5.75万方，凌晨开始大雨。进口平均高程745米，出口平均高程744米（遇较多破碎石）。
2008年5月29日18：50唐家山堰塞湖抢险现场电话报道：截至当日16时，工程已投入46台施工设备，累计开挖土方量7.05万方。当日下游方向高程743米。当日有6罐煤油运到现场，每罐5~6吨，基本可以满足正常施工需要。
至2008年5月30日7时，投入人员和施工官兵724人，施工机械46台。累计开挖土石方8.98万立方米，完成钢丝笼护坡380立方米，疏通道路17公里，平整场地4700平米。泄洪槽进口端高程降为741－742米，出口端高程降为740－741米高程，中部高程降为743－745米。
2008年5月30日8时，唐家山堰塞湖坝前水位731.92米，比29日同期上涨1.97米。水面距坝顶20.08米，坝前水深64.55米，蓄水量1.733亿立方米，比29日增加1290万立方米。
2008年5月30日上午8时许，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华等，再度率组进入唐家山堰塞湖应急处置工程现场指导工作，对施工组织、  唐家山堰塞湖人员撤退预案、开挖爆破方案等进行了现场一线会商。
2008年5月30日，现场运进大批钢丝兜，固堤护脚工作全面展开。地球物理勘测有关机构已经进入现场，对堰塞湖地理环境进行勘测，对整体唐家山堰塞湖抢险工作做资料记录和科研考察[3]。
2008年5月30日下午2时，投入施工人员724人，施工机械设备：反铲16台，推土机26台（其中3台待修），自卸车4台。完成土石方开挖累计达到10.2万方；累计钢丝笼护坡1500立方米，上游平均高程742米，中部高程743米，下游高程741米。
截止2008年5月30日下午16时，累计完成土石方开挖11.05万方，铅丝笼护坡2900方，插筋265根，投入兵力619人。进口高程741.6米，出口高程740.5。反铲14台，推土机26台计，汽车4部。累运送食品12.5吨，饮料16.68吨，最高兵力680人，炸药10.8吨，柴油69吨，汽油0.7吨，铅丝笼4吨，帐篷45顶。
从2008年5月30日16时至31日7时，完成开挖土石方1.3万方，累计完成12.35万方；铅丝笼护坡750立方米，累计完成3650立方米。投入607人，反铲14台，推土机26（6台维修），车4台。泄流槽进口高程降至741米，出口高程降至739米。30日傍晚，唐家山堰塞湖应急处置工程中的钢丝笼围堰已经全部完成。
截至2008年5月31日8时，水位已达733.42米，比30日上涨1.5米。水面距泄洪进口端7.58米，坝前水深66.05米，蓄水1.834亿立方米。受上游降水影响，入湖水量持续增加，比2008年5月30日增加1010多万立方米。
2008年5月31日8:20，部分完成工作任务的武警水电部队官兵已经开始撤离施工现场，机械化施工仍然在有条不紊进行，现场施工进展顺利，工程进度较昨晚有明显进展。  唐家山堰塞湖应急处置全面展开[3]2008年5月31日上午水利部抗震救灾前方领导小组组长、水利部副部长矫勇来到唐家山堰塞湖抢险施工现场，检查工程进展情况，部署落实准备撤离等工作，强调在突击开挖的同时，务必周密做好撤离方案和现场观测方案，确保撤离、留守人员安全，确保及时发送水位、水量及溢流槽和堰体变化情况。
2008年5月31日，为采集唐家山堰塞湖水情信息，尤其是实现过流后的信息，唐家山地区目前新设立四个观测点。由四川省水文局实施的四套宽带无线视频实时信息采集系统正在安装调试。该系统的特点是实现实时视频传输，从不同位置、角度对唐家山堰塞湖泄流后的流量、堰体状况即时予以记录并传输，以供分析备案。
截至2008年5月31日16时，唐家山堰塞湖水位高程733.88米，比2008年5月29日上涨1. 41米。目前水面距原垭口处坝顶18.20米，坝前水深66.56米，蓄水量1.868亿立方米，比30日同期增加940万立方米。
2008年5月31日17时许，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长、水利部副部长矫勇一行，又一次飞抵唐家山堰塞湖应急排险施工现场，检查排险施工进展情况和人员撤离后期保障工作。陈雷、矫勇一行沿着正在施工中的泄流槽，从堰体下游一直检查到上游，对堰体泄流槽进、出口水位高程，泄流槽开挖程  堰塞湖水位降至720米以下度和油料供给、排险人员安全转移方案落实等情况逐一询问。检查完施工现场后，陈雷强调要利用最后有限的时间抢进度、保质量，在确保如期完成排险任务的基础上，尽快落实现场施工人员安全撤离方案，确保武警水电官兵和水利专家的安全撤离。并要求做好后期保障工作，做好堰塞湖水位、水文监测和堰体的安全监测工作。唐家山堰塞湖应急排险施工已经基本完成原定高方案目标任务。为更大程度地降低堰塞湖水位，确保下游人民群众的生命安全，武警水电部队还将加紧施工到6月1日零点。
2008年5月31日22时，唐家山应急疏通工程建设任务完成。共完成土石方开挖13.55万方，钢丝笼护坡4200方，道路疏通17公里，场地平整140方，树木清障35000方。投入兵力1021人(前方621人后方400人)，反铲14台，推土机26台(6台经常故障停滞)，车4台(坏2台)。设备运行台班数752(一天三班)。泄流槽总长475米。进口段底高程740米，底宽大于7米，边坡1:1.5。中间段740米，底宽大于7米，边坡1:1.45。出口段739米，底宽大于10米，边坡1:1.35。
2008年6月1日上午10时，唐家山堰塞湖抢险指挥部召开紧急会商会。国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，四川省省长、唐家山堰塞湖抢险指挥部指挥长蒋巨峰，水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，四川省人大副主任、四川水利抗震救灾指挥部指挥长郭永祥，武警水电部队指挥部主任李光强以及成都军区空军和绵阳、遂宁两市党政主要负责同志等出席会议。会议就唐家山堰塞湖应急排险施工完成原定高方案目标任务后的人员转移安置、堰塞湖水位水文和堰体的安全监测工作以及地方会商指挥决策机制的建立等相关工作作出研究和部署。
2008年6月1日下午6时，除监测人员外，唐家山堰塞湖应急排险工程施工人员已全部撤离。自26日就进驻唐家山堰塞湖现场指导排险工程的刘宁总工程师乘直升机顺利返回绵阳。
2008年6月1日21：30，唐家山堰塞湖抢险专家会商会召开，水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，四川省人大副主任、四川水利抗震救灾指挥部指挥长郭永祥出席。会议决定建立四项机制：一是执行每天早中晚会商制度，遇有紧急情况随时会商；二是成立水文、水工、气象等三个专家组，实行24小时值班制；三是记录纪要制度，任何意见建议皆要形成文字；四是请假销假制度。
2008年6月2日8时，唐家山堰塞湖水位为735.53米，较2008年6月1日8时上涨了1.18米，较坝顶人工开挖泄洪槽底部高程低4.47米；相应蓄水量1.957亿立方米，较2008年6月1日8时增加740万立方米。
2008年6月2日上午，陈雷部长主持召开专家会商会，分析唐家山堰塞湖水位变化及泄流槽过流等事宜，研究堰体渗流变化情况及其对堰体稳定性的影响，进一步分析堰塞湖水位变化情况，听取长江委关于不同溃坝形式下下游过流预测结果的汇报，要求进一步加强水文监测、预测水位变化趋势、细化落实沿程水电站调度方案等工作。矫勇、刘宁、蔡其华等出席。
2008年6月2日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷一行来到唐家山堰塞湖排险水情测报指挥中心检查指导工作，看望慰问水文职工。在指挥中心，陈雷部长听取了唐家山堰塞湖水文监测工作汇报，详细了解了站网布设、人工和自动监测站、视频监视、库区水量、坝体管涌等方面情况，并进行现场会商。陈雷部长还询问了其他堰塞湖的水文监测布置、装备落实、存在问题等情况。陈雷部长指出，目前唐家山堰塞湖排险工程措施已基本完成，要进一步加强排险的非工程措施。陈雷部长要求，要进一步加强水情、雨情、工情、险情等方面工作，特别是水情监测工作；要以水情、雨情、工情、险情为基础，加强会商；要加强坝前、治城站水情监测以及坝下出水口流量监测，包括浊度变化等，切实做好预测预警工作；要落实责任，抓紧做好其他堰塞湖尤其是高危堰塞湖的水文监测工作。目前，水利部抗震救灾前方领导小组水文专业组正会同四川省水文局、绵阳市水文局，抓紧落实有关工作。水利部矫勇副部长、刘宁总工程师、长江委蔡其华主任陪同检查。
2008年6月2日下午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷来到唐家山堰塞湖抢险专家会商组，看望专家，指导工作，对会商协调机制相关工作提出要求，作出部署。水利部副部长、水利部抗震救灾指挥部前方领导小组组长矫勇，四川省人大副主任、四川水利抗震救灾指挥部指挥长郭永祥参加会议。
2008年6月3日上午，陈雷部长在绵阳再次主持召开会商会，分析研究唐家山堰塞湖上游来水和水位变化等水文预测情况，研究泄流渠过水后可能出现的各种情况及需要采取的应对措施。矫勇、蔡其华及有关专家出席。
2008年6月3日17时，唐家山堰塞湖治城水位涨至737.33米，相应蓄水量2.055亿立方米，水位比8时上涨了0.40米；3日14时，唐家山堰塞湖坝前水位736.78米，距离坝顶泄流槽高程(739.15米)2.37米。
2008年6月3日下午，陈雷部长与专程赶到唐家山堰塞湖抢险指挥部现场的中国科学院院士张楚汉和中国工程院院士王思敬等专家进行会谈，就唐家山堰塞湖排险、堰塞体稳定性、溃决模式、泄流槽冲刷等问题交换意见。矫勇、蔡其华、刘宁等有关领导和专家出席。
2008年6月4日8时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位737.91米，较2008年6月3日8时水位上涨0.98米，相应蓄水量为2.094亿立方米，日平均入湖流量76立方米每秒；坝前水位站水位737.53米，较2008年6月3日8时水位上涨0.90米。
2008年6月4日上午，四川省省长、四川唐家山堰塞湖抢险指挥部指挥长蒋巨峰主持召开紧急会议，会议主要就唐家山堰塞湖应急排险施工任务完成后，进一步落实温家宝总理的重要指示精神，做好下游群众转移避险等相关工作再做安排部署。国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷，国务院抗震救灾前方指挥部成员、国务院副秘书长王勇出席会议并讲话。陈雷强调指出，要按照温家宝总理工程排险和转移避险相结合的重要指示，从最坏的情况出发，往最好的结果努力，坚决落实国务院抗震救灾前方指挥部批准的方案，做好唐家山堰塞湖排险避险工作，确保下游群众的生命安全。
水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，四川省人大副主任、省水利抗震救灾指挥部指挥长郭永祥以及水利部抗震救灾前方领导小组副组长、水利部总工程师刘宁等一同出席。会议听取了绵阳、遂宁两市党政负责人关于下游群众转移避险和安置情况的汇报。
2008年6月4日14时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位738.23米，较8时水位(737.91米)上涨0.32米，相应蓄水量为2.116亿立方米；坝前水位737.78米，较今日8时水位(737.53米)上涨0.25米。
2008年6月4日下午，陈雷部长继续出席唐家山堰塞湖抢险指挥部全体会议，研究排险避险和群众安置等有关工作。四川省省长、唐家山堰塞湖抢险指挥部指挥长蒋巨峰主持，矫勇副部长、郭永祥副主任，以及绵阳、遂宁等地主要负责同志出席。
2008年6月5日8时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位738.85米，较2008年6月4日8时水位(737.91米)上涨0.94米，相应蓄水量为2.159亿立方米；坝前水位738.50米，较4日8时水位(737.53米)上涨0.97米，日平均入湖流量75立方米每秒。
2008年6月5日上午，国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷主持召开会商会，分析唐家山堰塞湖上游地区气象和来水情况，研究下一步不同情况下应急排险处置方案。水利部副部长、水利部抗震救灾前方领导小组组长矫勇，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、长江委主任蔡其华，水利部抗震救灾前方领导小组副组长、水利部总工程师刘宁以及有关专家出席。
2008年6月5日14时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.08米，较8时水位(738.85米)上涨0.23米，相应蓄水量为2.175亿立方米；坝前水位738.71米，较今日8时水位(738.50米)上涨0.21米。
国务院总理温家宝2008年6月5日下午飞抵唐家山堰塞湖现场察看情况。温总理强调，现在处于唐家山堰塞湖的关键时刻，最重要的是要确保群众无人伤亡。国务院抗震救灾总指挥部水利组组长、水利部部长、水利部抗震救灾指挥部总指挥陈雷等陪同察看。
2008年6月5日20时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.30米，较8时水位(738.85米)上涨0.45米，相应蓄  温家宝赴四川察看唐家山堰塞湖水量为2.190亿立方米；坝前水位738.93米，较8时水位(738.50米)上涨0.43米。
2008年6月6日8时，唐家山堰塞湖湖区治城水位站水位739.75米，较2008年6月5日8时水位(738.85米)上涨0.90米，相应蓄水量为2.222亿立方米；坝前水位739.37米，较2008年6月5日8时水位(738.50米)上涨0.87米。
2008年6月7日7时零8分左右唐家山堰塞湖湖区泄流槽过水。围堰过水高程为740．30米至740．40米之间。
2008年6月10日17时左右，唐家山堰塞湖泄流槽高程降到720米至721米之间。这标志着唐家山堰塞湖抢险取得决定性胜利，唐家山堰塞湖危险基本解除。
唐家山堰塞湖泄洪
2008年6月7日8点12分，唐家山堰塞湖开始泄流，湖水通过泄流槽流出。唐家山堰塞湖导流明渠通过水速约1.5米/秒，过流宽度约4.2米，水利专家测算水流量约2立方米/秒。20分钟后，泄流水头到达湔江河床。唐家山堰塞湖今日7时08分左右开始泄流槽过水，目前过水流量较小，槽体未发生严重冲刷现象，下游渗漏略有增加。因为入库水量大于出库水量，堰塞湖水位还在缓慢上升，泄流槽的流量也将会逐渐加大。
从7日零时起，唐家山堰塞湖坝前水位达到和超过泄流槽原定泄流高程之后，6小时里水位持续上涨，降雨时大时小。
7日6时30分至9时30分，济南军区某陆航团从绵阳机场起飞6个架次直升机，向唐家山堰塞湖大坝运送炸药、雷管和多名工兵组成的爆破分队，以扩大泄流槽的宽度。
截至7日14时，唐家山堰塞湖现场抢险队正在扩大溢流槽，30台挖掘机在现场工作。
11日下午4时，唐家山堰塞湖险情解除，绵阳市、遂宁市疏散撤离的24万多群众可以安全返回家中。
四川大地震形成的堰塞湖当年严重威胁灾民的生命安全；而在高雄县的桃源乡梅山口，因暴雨形成的堰塞湖11日溃堤，山洪暴发，溪水暴涨，挟带大量土石流向桃源乡勤和村，桃源、勤和、宝来、六龟等乡村情况危急。6天来，至少有2000名灾民受困山中，跟外界失去联系。
唐家山堰塞湖解决方案——搭“空中通道”开挖溢洪槽
一条由绵阳南郊机场到唐家山的“空中通道”，用以运输重型器械和兵力。空投坝顶的武警水电部队将开挖溢洪槽，破解悬于北川和江油之上的堰塞湖。包括35辆推土机、15辆挖掘机在内80余件重型机械因为道路被毁，无法开到坝顶，只能紧急开辟一条“空中通道”运送机械和兵力。
执行这次“空中通道”飞行任务的是1架米－26直升飞机和5架米－17直升飞机。其中米－26是从俄罗斯租用的，俄罗斯机长将担任这次运输任务的主飞。6架飞机已经齐集绵阳机场待命起飞。
2008年6月7日7时零8分左右唐家山堰塞湖湖区泄流槽过水。围堰过水高程为740．30米至740．40米之间。
唐家山堰塞湖抢险大捷
6月10日，绵阳唐家山堰塞湖抢险工作今天取得决定性胜利，下泄的洪峰顺利通过绵阳市区，没有造成人员伤亡。到当天17时，唐家山堰塞湖的泄流槽底部高度介于720米至721米之间，中共四川省委书记刘奇葆在唐家山堰塞湖抢险指挥部说，这标志着抢险取得决定性胜利。
震后唐家山堰塞湖
地震撼山移河，唐家山的半个山头自成悬湖大坝。一年后，这个曾令国人牵挂、危机四伏的最大堰塞湖已化作一湾“人”字形的静水，虽然没了当初令人望而生畏的恐惧，但它将来的命运会再次成为关注的焦点。高雄堰塞湖台湾高雄县桃源乡梅山口因走山形成堰塞湖，东南部溪流受2009年8月台风莫拉克影响又出现多个新堰塞湖。
  高屏溪流域重灾区及高雄堰塞湖受台风莫拉克影响，台湾高雄县于2009年8月11日傍晚下起大雨，导致桃源乡梅山口因走山形成的堰塞湖溃堤，山洪暴发，洪水由梅山急泄而下，溪水暴涨。
八座堰塞湖溃堤
风灾过后，部分地区土石松软崩塌，东南部溪流出现许多新的堰塞湖，8个堰塞湖无法承载满溢水位而溃堤。
据台湾TVBS报道，台湾林务部门等全靠卫星图片判断堰塞湖的状况，但却无法了解水位的实况，这对灾民来说是危机重重。报道说，土石挡墙撑不住急流，瞬间崩塌溃堤，之后大水横流的画面惊险，而这就是现在台湾东南部四处埋藏的隐忧。
高雄堰塞湖溃堤——山洪急泄高雄2000人受困待援
桃源乡梅山口因“走山”形成的堰塞湖昨日溃堤，居民不得不在深夜紧急撤离。灾情险急，自己的亲人却还留在山上，灾民家属们心急如焚。
高雄2000人受困待援，而唯一能对外通讯的桃源乡因卫星电话储值卡没钱已经打不出去，灾民家属跪地痛哭，请救难人员救救他们的家人。更令人担心的还有受困沙洲的灾民，他们已经无处可逃，升起狼烟，盼一个希望。已经失去联系6天，2000人受困，消失中的桃源乡亟待救援。
“好像世界末日，天天在逃难。”灾民哭诉道。前晚9时许，六龟乡宝来村传不保，已返家的居民再度逃离，上千宝来村村民躲到宝来小学避难。“宝来村整个都没了。”灾民说。
日增50尸“请给2000个尸袋”
“八八”水灾仿如“九二一”地震翻版，死亡人数与日俱增。高雄县昨日新增50具尸体：包括旗山镇旗尾段的旗山溪寻获10具尸体、那玛夏乡7具、荖浓溪岸1具，还有民众接获六龟乡不老温泉区民众投石包纸条传出“这里（不老温泉）有32具尸体”的骇人讯息，全县累积死亡人数达62人。
军方与空勤总队前日共出动53架次直升机，在高县灾区共救出350人。随着道路无法抢通、救人的黄金时间流逝，设于旗山的救灾前进指挥所做了最坏打算，昨日向高县灾害应变中心申请2000个尸袋，但灾民家属都祈祷希望有奇迹出现。
高县甲仙、那玛夏、六龟、茂林等多个山地乡，交通完全中断，同时断水、断电、断讯，不幸消息陆续传出。救难人员昨日中午在旗山镇旗尾段旗山溪找到10具尸体、尸块；昨才首度有人被救下山的那玛夏乡乡民，带来南沙鲁村（原名民族村）周一挖出6具尸体、1名八旬阿嬷前晚因连日淋雨失温死亡的讯息。
六龟乡的灾情更惨重。荖浓溪地区的新发村前天挖出6具尸体，昨日又发现一具。更让人震惊的是，一名新发村居民向119报案说，他父亲昨日到不老温泉区察看状况，见河对岸一名熟识的村民投石包纸条，丢出的纸条上写着“这里有32具尸体，也非常需要物资”。因交通中断，消防人员无法进入证实此讯息，昨早利用直升机空投物资时，一并空投尸袋到该区。
堰塞湖溃堤屏东县上千居民雨中外逃
桃源乡堰塞湖溃堤，也危及屏东县高树乡沿岸村落，屏东县府昨天深夜广播通知各村村民“赶紧往高处撤离”。超过上千居民在滂沱大雨中，拿着家当往外逃。
“街上挤满逃难的车辆，动弹不得。”曾姓村民说，很多村民往高树中学、高树小学避难，大家怕洪水冲来淹没沿堤村落。
屏东三地门乡的大社村，目前也因为道路中断，全村断水断电，有700多人受困其中。当地居民透过电话求救，表示这几天来，只有一辆运送物资的直升机上山，仅能搭载4名病人离开，近日天气不佳，直升机也没再出现，他们几乎就要断粮，许多生病的居民，急需救援。
2009年8月莫拉克台风致台湾南部地区遭遇50年不遇的罕见自然灾害，高雄县甲仙乡小林村遭泥石流“灭村”。甘肃舟曲白龙江堰塞湖由于2010年8月7日晚10时许开始的强降雨，8日凌晨1时许，甘肃省甘南藏族自治州舟曲县白龙江城区段因泥石流形成堰塞湖。
7日24时许，舟曲城区各排洪沟形成泥石流，县城10千伏的供电线路中断，照明出现困难。泥石流宽500米，长5公里，涌入县城。8日1时许，白龙江城区段因泥石流形成堰塞湖。堰塞湖形成后，白龙江通过堰塞湖的流量只有平时的四分之一，导致堰塞湖面积不断扩大，大量积水沿排洪沟进入城区，包括排洪沟两侧的平房等一半城区被淹，白龙江水文站被冲毁。  甘肃舟曲白龙江堰塞湖针对甘肃严重洪涝灾情，甘肃省减灾委、民政厅紧急启动二级应急响应，并于8日6时派出工作组赶赴灾区，调拨舟曲灾区1800顶帐篷、2万箱方便食品和2万箱矿泉水；甘南藏族自治州紧急组织人员赶往灾区现场，并向周边邻近地区求援，调动所有资源，全力以赴投入抢险救灾工作。国家减灾委、民政部8日8时30分紧急启动国家三级救灾应急响应，并向灾区调拨5000个睡袋。
胡锦涛温家宝对甘肃舟曲抢险作指示温家宝赴灾区
胡锦涛总书记、温家宝总理作出明确指示。要求甘肃省和有关部门当前要把确保人民生命安全放在第一位，千方百计救人，组织群众避险，确保群众生命安全，妥善安排灾区群众的生活；同时要兼顾上下游、左右岸，科学处置堰塞湖，迅速抢修重要基础设施，特别要尽快抢通道路、电力、通信等，保证抢险人员和救灾物资的运送；解放军、武警部队要全力支持抢险救灾。
堰塞湖成功爆破
为确保人民群众生命财产安全，兰州空军的两架直升机搭载爆破专家于8日6时30分赶赴舟曲，研究堰塞湖爆破方案。
中国之声《央广新闻》8日11时25分报道：甘肃舟曲县强降雨形成的堰塞湖已经成功爆破。