标题：瀑布沟水电站
简介
  大渡河瀑布沟水电站为2003年四川省政府办公厅批复的《四川省大渡河干流水电规划调整报告》推荐的3库22级开发方案中的第17级电站，上游为老鹰岩水电站，下游为深溪沟水电站。
瀑布沟水电站是大渡河流域水电梯级开发的下游控制性水库工程，是大渡河流域梯级电站开发的关键项目之一。大渡河水电基地是国家规划的十三大水能基地之一。十三大水电基地的提出对我国实现水电流域梯级滚动开发，实行资源优化配置，带动西部经济发展都起到了极大的促进作用，十三大水电基地资源量超过全国的一半，基地的建设在水电建设中居重要地位，是西部大开发标志性工程。国电大渡河瀑布沟水力发电总厂是国电大渡河流域水电开发有限公司新成立的发电总厂，是中国国电集团公司目前装机最大的水电厂，位于四川省雅安市汉源县和凉山州甘洛县境内，主要负责管理大渡河中游瀑布沟、深溪沟两座大型水电站。规划主要送电区为成都、川西北和川南地区。总装机容量4260MW，目前瀑布沟水电站已投运6台机组，共3600MW。 
其中，瀑布沟水电站是国家“十五”重点工程和西部大开发标志性工  程，是四川省灾后重建中和本世纪以来投产的单机和总装机容量最大的水电站，同时也是大渡河下游的控制性水库，是一座以发电为主，兼有防洪、拦沙等综合效益的特大型水利水电枢纽工程。该电站装设6台混流式机组，单机容量600MW，多年平均发电量147.9亿kw.h。水库正常蓄水位850m，总库容53.9亿立方米，其中调洪库容10.56亿立方米，调节库容38.82亿立方米，具有季调节能力。具有不完全季调节能力。工程于2004年3月开工建设，2009年底首批两台机组发电，2010年4月7日第三台机组发电，6月29日第四台机组发电，12月23日第五台机组投产，12月26日第六台机组投产，至此，瀑布沟水电站360万千瓦机组于2010年底前全部投入的目标完成。
工程建设
  在中国国电集团公司、四川省委省政府和大渡河公司各股东方的大力支持下，2001年11月9日，瀑布沟第一个施工合同签定。随后，展开前期的"五通一平"工作，拉开了工程建设的序幕。
作为电站工程业主的国电大渡河流域水电开发有限公司瀑布沟水电站建设分公司在瀑布沟水电站建设管理中，以对党和人民高度负责的精神，以“建设瀑布沟、开发大渡河”的气魄，以“建世纪精品、树全国样板”为标准，以"建一座电站、树一座丰碑"为指导思想，精心组织建设队伍，加快建设进程。从2001 年11月开始，到2003年底，围绕主体工程的"五通一平"和坝区移民工作已经完成，主体工程相继展开，整个建设工地一派热火朝天的景象。
纪年
二十世纪70年代1958年，成都水电勘测设计院对瀑布沟水电站首次进行查勘规划工作。
1967年，成都勘测设计院对瀑布沟水电站上坝址进行初步勘探工作。
1980年至1982年，成都勘测设计院在瀑布沟水电站上、中坝址开  瀑布沟水电站展了规划选点阶段的地质勘探工作。
1988年8月，瀑布沟水电站完成可行性研究报告，1989年获能源部批复。
1993年2月17日，能源部部长黄毅诚、四川省副省长马麟视察瀑布沟水电站坝址。
1993年12月，瀑布沟水电站完成工程初步设计报告，1994年获电力部批复。
2000年2000年3月27日，“大渡河流域水电开发公司筹建处”正式成立。
2000年4月，受大渡河流域水电开发公司筹备处委托，成都勘测设计院开始编制瀑布沟水电站项目建议书。
2000年6月27日，国家电力公司副总经理周大兵考察瀑布沟水电站坝址和主要淹没区时指示，要加快大渡河公司的筹建和瀑布沟工程的前期准备工作。
2000年10月，受大渡河流域水电开发公司筹备处委托，成都勘测设计院开始瀑布沟工程设计优化，水库淹没实物指标复查与移民安置规划工作。
2000年11月2日，国电大渡河流域水电开发有限公司首届股东会、董事会、监事会在四川成都召开，会议选举章刚柱为公司董事长、石万俭为公司监事长；会议聘任付兴友为公司第一任总经理。
2000年11月16日，国电大渡河流域水电开发有限公司在成都市高新区正式注册登记成立，注册资本为15.8亿元，国电电力与四川省电力公司以各自拥有的龚嘴水力发电总厂股权作为投资，双方分别占股51%和49%。
2000年12月20日，国电大渡河公司挂牌仪式在四川成都举行，四川省人民政府副省长邹广严、国家电力公司副总经理周大兵为公司授牌。
2000年12月22日，国电大渡河公司会同四川省发展计划委员会、四川省电力公司以川计能源[2000]1618号向国家发展计划委员会和国家电力公司正式上报了“四川大渡河瀑布沟水电站项目建议书”。
2001年2001年3月15日，全国人大九届四次会议将瀑布沟水电站工程列为国家“十五”计划开工项目。
2001年3月29~30日，由国家发展计划委员会组织的西电东送课题组对大渡河流域水力资源状况进行考察，考察组认为“瀑布沟水电站是一个好工程，开工建设条件已成熟，应早日促进工程上马”。  2001年4月26日，四川省人民政府以川府函[2001]110号文致函国家发展计划委员会，承诺“瀑布沟水电站工程移民工作由四川省人民政府全面负责，其费用按国家审定的概算由省政府包干使用”。
2001年4月28日，四川省人民政府以川府函[2001]117号文下达了瀑布沟水电站工程封库令。
2001年8月17日，瀑布沟水电站第一个监理标---场内交通工程监理招标开标。
2001年8月31日，国家电力公司以国电规[2001]537号《关于四川省大渡河瀑布沟水电站项目建议书的请示》，向国家计委转报瀑布沟水电站项目建议书。
2001年9月13日，四川省人民政府副省长邹广严视察瀑布沟水电站，作出加快瀑布沟工程进度的重要指示。
2001年10月12日，全国人大人口与环境资源委员会主任陈邦柱一行视察龚嘴水力发电总厂，听取了国电大渡河公司关于瀑布沟水电站前期工作的专题汇报。
2001年10月16日，瀑布沟水电站前期工程---“三桥一路”工程开标。
2001年11月1日，瀑布沟水电站第一单合同---场内交通工程、施工测量控制网、施工变电站勘测设计合同签订。
2001年11月9日，瀑布沟水电站第一个施工合同---右岸低线工程合同签订。
2001年 11月15日，瀑布沟水电站前期工程施工征地的第一批74名移民正式搬迁。
2001年11月20日，四川省人民政府副省长王怀臣视察瀑布沟水电站工程，并对瀑布沟水电站外迁移民规划工作做出指示。
2001年12月10日~20日，受国家发展计划委员会委托，中国国际工程咨询公司组织专家对瀑布沟水电站项目建议书进行了评估，作出了“工程具备开工条件，建议国家尽早批复立项”的评估意见。
2001年12月27日，瀑布沟水电站工程临时管理机构---瀑布沟工程建设指挥部挂牌成立。
2002年2002年4月3日，国电大渡河公司成立了瀑布沟水电站建设分公司，负责瀑布沟水电站建设管理工作。
2002年4月5日，瀑布沟水电站泄洪洞工程施工承包合同签字仪式在四川省人民政府1号会议室举行。
2002年4月25日，中咨公司以咨能字194号文向国家计委上报了瀑布沟水电站项目建议书评估报告。
2002年5月24日，四川省人民政府副省长王怀臣一行视察瀑布沟水电站前期工程。
2002年5月28日~30日，瀑布沟水电站泄水建筑物、漂木建筑物调整设计报告审查会在成都召开。
2002年8月23日，国家电力公司副总经理贺恭视察瀑布沟水电站前期工程。  2002年9月23日，国家电力公司在京召开中部（四川）西电东送报告终审会，国家电力公司副总经理周大兵出席会议并作重要讲话，会上将瀑布沟水电站列为解决四川2010年前后将可能出现缺电局面的战略性工程。
2002年10月1日，瀑布沟水电站导流洞一期工程正式开工。
2002年10月25日，四川省人民政府签发关于瀑布沟水库移民有关政策的《议事纪要（182号）》文件，明确了瀑布沟工程建设水库移民有关政策及补偿标准。
2002年12月5日，国家计委召开委务会讨论通过了瀑布沟水电站项目建议书，并上报国务院审批。
2002年12月23日，中国国电集团公司领导在听取瀑布沟水电站有关问题情况汇报时要求， 2003年上半年全面开工建设瀑布沟水电站工程。
2002年12月25日，国务院召开总理办公会，讨论通过了瀑布沟水电站项目建议书。
2003年2003年1月13日，瀑布沟水电站前期工程中最大的单项工程---导流洞工程施工合同签订。
2003年2月14日，国电大渡河公司二届一次董事会在北京召开，会议选举周大兵为公司董事长、朱永芃为公司副董事长；会议聘任刘金焕为公司总经理，付兴友为常务副总经理，张建华、向进为副总经理，王玉龙为公司董事会秘书；中国国电集团公司正式入主国电大渡河公司。
2003年2月23日，中国国电集团党组书记、总经理，国电大渡公司董事长周大兵视察瀑布沟水电站建设工地，提出迈向2020年“装机一千五，流域统调度，沿江一条路，两岸共致富”的流域开发目标。
2003年3月18日～21日，瀑布沟水电站移民规划方案通过水规总院审查；4月1日～5日，水土保持方案技术书通过审查；4月11日～15日，环境影响报告通过国家环保总局审查；4月17日～20日，补充可研报告通过水规总院审查。
2003年5月12日，国电大渡河公司与成都勘测设计院签订了《大渡河双江口水电站预可研及可研勘察设计的协议》。双方还就大渡河深溪沟、大岗山、长河坝、猴子岩、金川、巴底等六个电站达成预可研阶段勘测设计意向协议。
2003年5月12日，瀑布沟水电站补充可研报告由四川省计委、中国国电集团公司正式上报国家发展改革委员会。
2003年6月12日，四川省委副书记刘鹏视察瀑布沟水电站工地。
2003年6月16～23日，瀑布沟水电站可研报告通过中咨公司审查。
2003年8月7日，中国国电集团公司总经理周大兵、副总经理朱永芃一行，在国电大渡河公司总经理刘金焕等领导的陪同下，视察了瀑布沟水电站前期建设工地，对瀑布沟水电站前期工作进展表示满意。
2003年9月1～5日，瀑布沟水电站大坝及地下厂房招标文件正式发售。
2003年9月22日，省政府在成都召开瀑布沟水电站移民安置工作会，会议明确了各地（市）瀑布沟工程外迁移民安置任务。
2003年9月29日，大渡河流域水电开发劳动竞赛启动仪式在瀑布沟水电站建设工地举行，中国国电集团公司、四川省委企业工委、四川省总工会、国电电力发展股份有限公司、四川省电力工会以及汉源县、甘洛县等有关领导到会祝贺。
2003年10月9日，国电大渡河公司与四川省人民检察院联合推出瀑布沟工程建设工程优良、干部优秀“双优”活动。
2003年11月5日，国家环保总局以环审[2003]295号文批复了瀑布沟水电站环境影响报告书。
2003年11月12日，中国国电集团公司向国家发改委报送了《瀑布沟水电站开工报告》和《瀑布沟水电站可研报告》。
2003年11月21日，四川省计委向国家发展和改革委员会报送了《瀑布沟水电站开工报告》和《瀑布沟水电站可研报告》。
2003年12月5日，瀑布沟水电站可研报告呈报国务院。
2003年12月20日，瀑布沟水电站主体工程项目大坝及地下厂房施工合同在成都签订，合同金额分别为12.9亿元、12.5亿元。四川省人民政府副省长王怀臣、中国国电集团公司副总经理朱永芃等出席了签字仪式。
2004年2004年3月2日，瀑布沟水电站可研报告经国务院审查批准。 2004年3月16日 国家发展改革委员会印发了《印发国家发展改革委员会关于审批四川大渡河瀑布沟水电站可行性研究报告的请示的通知》。通知传达《国家发展改革委关于审批四川大渡河瀑布沟水电站可行性研究的请示》（发改能源[2003]2242号）业经国务院批准执行。
2004年3月17日 国家发展改革委员会印发了《国家发展改革委关于下达2004年第三批新开工固定资产投资大中型项目计划的通知》。大渡河瀑布沟水电站作为中国国电集团公司今年第三批批准开工建设的固定资产投资大中型项目榜上有名。
2004年3月30日 大渡河瀑布沟水电站开工典礼在汉源县瀑布沟水电站建设工地隆重举行。开工典礼由中国国电集团公司副总经理陈飞主持，国电大渡河公司总经理刘金焕汇报了工程前期准备工作情况，中国国电集团公司总经理、国电大渡河公司董事长周大兵和四川省委常委、省国资委书记甘道明发表了热情洋溢的讲话，四川省人民政府省长张中伟对大渡河瀑布沟水电站开工建设表示热烈祝贺并宣布“大渡河瀑布沟水电站正式开工建设”。随后，张中伟、周大兵共同为“瀑布沟水电站开工纪念”揭幕。
2009年2009年10月31日，瀑布沟水电站大坝填筑已完成，1号导流洞于9月28日成功下闸，6号发电机（首台发电机组）安装全面完成后正抓紧进行调试，其余5台机组安装正按计划推进。截至目前，库区790米水位线以下及其影响区应拆除建（构）筑物面积189.6万平方米（其中汉源老城区95万平方米，农村94.6万平方米），已共计拆除182.4万平方米。 
2009年11月1日上午10时16分，瀑布沟水电站2号导流洞开始下闸，10时22分下闸成功，标志着瀑布沟水电站水库正式进入蓄水阶段。