标题：昆山模具城
项目简介
中国－昆山国际模具城项目位于昆山市玉山镇，规划占地面积达1700亩，总建筑面积约120万平方米，总投资约25亿元人民币，被列入昆山特色产业基地发展重点项目，是长三角地区目前在建产业市场规模最大、产业形态最先进的模具城项目。昆山国际模具城将建成科技创新区、模具制造区、模具工贸区、模具材料加工区、模具五金机电设备区、模具城生活配套区等 “六大功能区”，形成模具产业制造中心、交易中心、研发中心、培训中心和服务中心等“五大中心”，建立电子商务《中国国际模具网》平台、工业传媒（《东方模具》杂志）服务平台、模具市场交易和模具产业配套服务“四大平台”，推动中国模具产业的产销研一体化发展，打造中国模具第一城。
在昆山市委、市政府和玉山镇镇委、镇政府的大力支持下，昆山国际模具城一期工程总投资3亿元，总建筑面积11.3万平方米，于2007年5月18日全面开工，各功能区已先后完成主体工程，预计于2008年5月底完工。
昆山国际模具城项目从批地规划、开工建设、推介宣传到全球招商，仅用半年多的时间，昆山国际模具城已在国内外产生了巨大的影响，在模具行业引起了极大的关注，招商势头强劲，客户预定踊跃，充分显示了昆山市政府和玉山镇政府领导以科学发展观为指导，对昆山国际模具城的区域定位、规划定位、市场定位的前瞻性和准确性。
服务原则
1.以人为本的原则 

六大功能区
1.科技创新区
厂房共3层，底层层高为4.5米，底层为生产用房；二层层高为3.9米，二层为生产用房；三层层高为3.9米，三层为生产用房。创业区厂房以独栋或双拼组合为主，是专为企业创业者提供研发或生产的厂房。创业区厂房中心绿化展开布置，景观环境绝佳，从而激发了创业者的激情。该区厂房造型新颖现代，材质颜色的对比应用，极富现代气息，提升企业形象，创造工业园区的亮点。
2.模具制造区
为适应模具企业规模大小，分为小型和中型。
小型一期总建筑面积约6933平方米，由3幢建筑组成，单幢建筑面积2056平方米，设计为3层，底层层高5.1米，夹层层高2.4米，二层层高3米，三层层高3米。小型模具制造区将集聚一批“小而精、小而专、小而特”专业化生产之路的模具企业，成为造就模具行业“小型巨人”的孵化基地。
中型一期总建筑面积约11649平方米，由4幢建筑组成，单幢建筑面积2935平方米，设计为3层，底层层高5.1米，夹层层高2.4米，二层层高3米，三层层高3米。中型模具制造区将以优化合理的建筑布局，为中型模具企业提供精益生产、集约型管理最佳的平台支持。
3.模具工贸区
一期总建筑面积约为32063平方米，有18幢建筑组成，标准单幢总建筑面积1717平方米，设计二层生产加工用房，底层层高为4.5米，二层层高为3.3米。另一边设计为单层的模板材料加工厂房，层高10.1米。工贸区规划科学、前瞻、合理，是目前华东地区最为完善的模具材料集散及加工基地。
4.模具材料加工区
一期总建筑面积约7711平方米，由4幢建筑组成，单幢建筑面积1861平方米，设计一边为2层生产用房，房层层高5.1米，夹层层高2.4米，二层层高3米，另一边为单层设计的模板材料加工区，层高10.1米。模具材料加工区的规范科学、前瞻、合理，是目前华东地区最为完善的模具材料加工基地。
5.模具五金机电设备区
一期总建筑面积约23529平方米，由13幢建筑组成，单幢建筑面积约1800平方米，设计为3层，房层层高4.5米，二层层高4.5米，三层层高3.2米。模具五金机电设备区将依托昆山极具辐射力的区位优势，成为华东地区最具影响力的模具设备展示中心。
6.模具城生活配套区
五大中心
1.制造中心------模具制造企业组团、模具创业企业组团、模具设计企业组团、出口加工组团。
2.交易中心------模具生产资料交易市场组团、模具制造设备交易市场组团、网络交易平台、订单组织与交易平台、物流（运输）区域。
3.研发中心------博士后工作站、新型模具制造研究中心、新型模具材料研究中心、开放式试验中心。
4.培训中心------模具技工专科学校、模具实训基地、综合类培训中心组团。
5.服务中心------招商引资一门式服务功能组团、中介机构服务组团、行业及政府派出机构组团、网站、杂志、基础服务设施（银行、邮局等）、商业设施、城市商务酒店、酒店式公寓、会务会展和职工宿舍组团、住宅组团。
四大平台
1.电子商务（《中国国际模具网》平台
中国国际模具网”一个基于网络的、全新的国际模具产业的资讯、电子商务传播服务平台，是为模具产业的设计、制造、使用、交易、交流全程服务的平台。本信息服务平台是一种面对行业和大众的新型BTOB、BTOC电子商务形式平台。“中国国际模具网”，是在借鉴前人的基础上，区别于大众化需求，专门针对模具行业，依托实力雄厚中国世模集团，将一大批在模具行业研发、生产、销售及配套服务上面有渊源、有经验和有网络优势的国内外厂商联合起来，通过扩大宣传效应和推广规模，形成良好品牌效应的专业电子商务交易平台。
2.工业传媒（《东方模具》杂志）服务平台
《东方模具》由香港裕润国际有限公司主办，《东方模具》编辑部编辑出版，是一本结合工厂和市场、技术和经营，同时具有实用性、可读性和指导性的模具行业专业杂志。《东方模具》以模具制造企业，加工设备及配套供应商等模具相关企业中高层管理人员为主要目标读者群，在内容上从整个模具产业各个实际操作环节入手，通过传递最新业内新闻，专家观点，模具制造信息，企业经营管理案例，向企业经营层提供有利于提升其执行力和竞争力，掌握市场动态，扩大其行业视野的产业综合信息。《东方模具》以明确的市场定位和国际化的经营理念，成功打造成为一本中国模具业具有独特编辑视角和市场卖点的行业权威杂志。 《东方模具》杂志为单月刊，每月10号出版，全年12期。初期发行量25000册。
3.模具市场交易平台
打造一个广阔的模具行业宣传、展示、交易平台，推动模具市场服务专业化发展。
4.模具产业配套服务平台
模具产业配套服务依托昆山极具辐射力的区位优势，成为华东地区最具影响力的模具产业配套服务平台。
产业优势
1.区位地理优势
昆山地处长江三角洲，东邻国际大都市上海50公里，西依历史文化名城苏州37公里，综合实力在全国百强县级市中名列第一，项目所在地玉山镇是全市政治、经济、文化中心，综合经济实力名列全国千强镇第一名。
2.产业基础优势
昆山地处长三角地区制造业密集区，东临上海，西接苏、锡、宁产业带， IT产业、汽车工业、轻工业的蓬勃发展，为模具市场的发展奠定了牢固的基础。
3.科技资源优势
意向与上海交通大学、江苏大学模具技术研究所、成都航空技术学院等院校及研发机构开展产学研合作，建立立足昆山、面向全国的先进制造技术培训基地和现代模具研发中心。
4.服务配套优势
着重引进现代生产性服务业的理念，具备金融服务功能、现代物流功能、会展交易功能、研发培训教学功能、孵化器创业基地功能、网络化信息平台功能等现代服务业功能。
工程进度
2006年10月28日，由昆山市玉山镇人民政府主办的“昆山模具产业发展战略研讨会暨中国昆山国际模具城项目介绍会”上，项目总体规划方案得到了与会的中国模协、江苏模协、江苏省科技厅、昆山市政府等各界领导及模具行业专家的高度认可，并通过了项目规划论证会论证，列为政府重点工程。
--------------------------------------------------------------------------------
2007年5月22日，中国昆山国际模具城奠基仪式在昆山市隆重举行。
--------------------------------------------------------------------------------
2007年5月18日，中国昆山国际模具城项目一期工程正式启动。
--------------------------------------------------------------------------------
2007年8月30日，中国昆山国际模具城一期一标段科技创新区全面封顶。
--------------------------------------------------------------------------------
2007年12月21日，中国昆山国际模具城开始隆重召开全球招商。中国·昆山国际模具城”全球招商正式启动暨首批百家模具企业入城签约仪式于当日上午在朋德酒店群中央广场隆重举行。来自昆山各级政府部门的领导以及中国模具工业协会、江苏省模具工业协会、昆山市模具工业协会、上海市模具工业协会、有关高等院校、金融部门、新闻媒体单位、国内外知名模具企业和入城模具企业等各界的领导与代表300余人出席大会。
--------------------------------------------------------------------------------
2008年01月09日
创业中心：幕墙网架施工
模具创业区：B1-B7主体封顶，墙体砌筑
模具设备区：C4-C6主体封顶，墙体砌筑
C1-C3三层结构施工
制造产业区：D13、D14、D19三层屋面施工
D7、D8内墙砌筑
材料深加工区：D7、D8内墙砌筑
D13、D14堆场柱浇筑
--------------------------------------------------------------------------------
2008年01月25日工程进度
创业中心：天棚、网架施工完成、观光电梯及立面幕墙构件安装 
模具创业区：B1-B7主体完成，并通过验收
模具设备区：C1-C6主题全部封顶 
制造产业区：小型企业D1、D2、D7、D8 主体封顶, 中型企业D13、D14、D19 主体封顶 
材料深加工区：E7、E8、E13、E14 主体封顶
--------------------------------------------------------------------------------
2008年03月05日工程进度
创业中心：全面内装修 
模具创业区：B1-B7区结构全面完成
模具设备区：C1-C6主题结构全面完成 
制造产业区：小型企业D1、D2、D7、D8 结构全面完成, 中型企业D13、D14、D19 结构全面完成 
材料深加工区：E7、E8、E13、E14 结构全面完成
--------------------------------------------------------------------------------
2008年03月21日工程进度
创业中心：网架、幕墙完成，室内装修完成50% 
模具创业区：B1-B7区外墙面墙体粉刷完成，B4、B7开始贴面砖
模具设备区：C4-C6内墙砌筑完成，C1-C3内墙开始砌筑 
制造产业区：D1、D2、D7内墙砌筑开始， D8、D13、D14、D19三层模板清理
材料深加工区：E7、E8、E13、E14内墙粉刷开始
--------------------------------------------------------------------------------
2008年04月10日工程进度
创业中心-A：室内装修完成80% 
模具创业区：B7完成落架；B1-B6外墙面砖铺贴完成
模具设备区：C4-C6粉刷完成，C1-C3内墙砌筑基本完成
制造产业区：D1、D2、D7、D8内粉开始
D13、D14、D19一层基础填土 
材料深加工区：E7、E8外墙贴砖开始
E13、E14外墙放贴砖线
--------------------------------------------------------------------------------
2008年04月25日工程进度
创业中心-A：室内装修完成90%
模具创业区：B1-B7外墙面砖铺贴完成90%
模具设备区：C1-C3内墙砌筑完成，C4-C6内外粉刷完成
制造产业区：D1、D2、D7、D8内粉完成50%
D13、D14、D19内粉开始 
材料深加工区：E7、E8外墙贴砖完成80%，E13、E14内墙粉刷开始
--------------------------------------------------------------------------------
2008年05月04日工程进度
创业中心-A：装修完成，正式投入使用
模具创业区：B1-B7内外粉刷结束，外墙面砖铺贴完成
模具设备区：C4-C6面砖铺贴完成 C1-C3内外粉刷完成
制造产业区：D1、D2、D7、D8、D13、D14、D19内粉完成80%
材料深加工区：E7、E8、E13、E14外墙铺贴完成，内墙涂粉施工
--------------------------------------------------------------------------------
2008年06月12日工程进度
模具创业区：B1-B7穿线，灯具安装
模具设备区：C1-C6内墙粉刷结束，腻子施工
制造产业区：D1、D2、D7、D8腻子施工，D13、D14、D19内墙粉刷结束
材料深加工区：E7、E13堆场垫层浇捣完成。E8、E14钢结构开始吊装
--------------------------------------------------------------------------------
2008年07月04日工程进度
模具创业区：B1-B7灯具安装完成，涂料完成
模具设备区：C1-C6腻子施工完成，涂料开始施工，楼梯栏杆开始施工
制造产业区：D1、D2、D7、D8腻子施工完成，涂料开始施工，D13、D14、D19腻子开始施工
材料深加工区：E7、E13堆场钢屋顶防锈漆施工完成。E8、E14钢结构吊装完成，防锈漆施工
--------------------------------------------------------------------------------
2008年07月30日~10月15日工程进度
外配套施工
--------------------------------------------------------------------------------
2008年10月22日工程进度
模具创业区、设备区：
1、各单体工程于2008年8月30日全部结束；
2、室外铺设人行道水泥砖、道路侧石，准备铺设沥青面层；
3、绿化、景观基本完成；
4、自来水施工完成；室外消防、电信等管道铺设完成，电信正进行穿线；
5、强电工程主管道预埋完成，总配电房准备施工；
模具制造区、材料区：
1、各单体工程于2008年8月30日全部结束；
2、道路基层、雨污管道施工完成；
3、自来水工程铺设主管道完成，进行入户表井砌筑；
4、电信、消防、强电、总配电房等外配工程准备施工。