标题：公路工程造价指导
基本信息
  公路工程造价指导出版社: 化学工业出版社; 第1版 (2011年2月1日)
平装: 220页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787122092861, 7122092860
条形码: 9787122092861
商品尺寸: 25.8 x 18.4 x 1 cm
商品重量: 358 g
ASIN: B004IJY6AE
内容简介
《公路工程造价指导》是从“大学生到造价工程师”丛书中的一本。采用最新公路规范及文件进行编写，书中在阐述技术理论的同时，编制了大量的实际造价计算应用例题，并以“技术加油站”的形式穿插在整《公路工程造价指导》中，应用性及指导性较强。
《公路工程造价指导》涵盖公路工程造价基础知识、公路工程定额、公路工程定额工程量计算、公路工程投资估算、公路工程概算与预算、公路工程工程量清单招标、投标预算、公路工程结算、决算与审查等内容。
目录
第一章 公路工程造价基本知识1
第一节 公路工程造价的特点1
一、公路工程造价的概念1
二、公路工程造价的特点2
三、公路工程造价的计价特征3
第二节 公路工程造价的费用构成4
一、公路工程建筑安装工程费用4
二、公路工程设备、工具、器具及家具购置费用5
三、公路工程工程建设其他费用5
四、公路工程预备费用5
第三节 公路工程造价的计价依据、原则及造价编制步骤5
一、公路工程造价的计价依据5
二、公路工程造价的计价原则7
三、公路工程造价的编制步骤8
第二章 公路工程定额9
第一节 公路工程施工定额9
一、公路工程施工定额的概念9
二、公路工程施工定额的编制依据9
三、公路工程施工定额的计算方法和表示形式9
四、公路工程施工定额的内容10
五、公路工程施工定额表的组成10
六、公路工程施工定额的运用11
第二节 公路工程预算定额14
一、公路工程预算定额的概念14
二、公路工程预算定额的编制依据15
三、公路工程预算定额的内容15
四、公路工程预算定额表组成15
五、公路工程预算定额的运用16
第三节 公路工程概算定额24
一、公路工程概算定额的概念24
二、公路工程概算定额的编制依据25
三、公路工程概算定额的内容25
四、公路工程概算定额表组成25
五、公路工程概算定额运用26
第四节 公路工程估算指标28
一、公路工程估算指标的概念28
二、公路工程估算指标的编制依据29
三、公路工程估算指标的内容29
四、公路工程概算指标表的组成29
五、公路工程估算指标的运用31
第三章 公路工程定额工程量计算35
第一节 项目建议书阶段工程量计算35
第二节 路基工程定额工程量计算36
一、路基工程的内容36
二、可行性研究报告投资估算阶段工程量计算37
三、初步设计、技术设计概算阶段工程量计算38
四、施工图设计预算阶段工程量计算40
五、路基工程量计算实例41
第三节 路面工程定额工程量计算42
一、路面工程的内容42
二、可行性研究报告投资估算阶段工程量计算42
三、路面工程定额说明(概算、预算定额)43
四、初步设计、技术设计概算阶段工程量计算43
五、施工图设计预算阶段工程量计算45
六、路面工程量计算实例45
第四节 隧道工程定额工程量计算46
一、隧道工程的内容46
二、可行性研究报告投资估算阶段工程量计算46
三、隧道工程定额说明(概算、预算定额)47
四、初步设计、技术设计概算阶段工程量计算48
五、施工图设计预算阶段工程量计算50
六、隧道工程量计算实例50
第五节 桥梁、涵洞工程定额工程量计算51
一、桥梁、涵洞工程的内容51
二、可行性研究报告投资估算阶段工程量计算52
三、初步设计、技术设计概算阶段工程量计算54
四、施工图设计预算阶段工程量计算66
五、桥梁、涵洞工程量计算实例79
第六节 交通工程及沿线设施定额工程量计算81
一、交通工程及沿线设施的工程内容81
二、可行性研究报告投资估算阶段工程量计算81
三、初步设计、技术设计概算阶段工程量计算81
四、施工图设计预算阶段工程量计算85
五、交通工程及沿线设施工程量计算实例86
第七节 临时工程的内容及定额工程量计算86
一、临时工程的内容86
二、临时工程定额工程量计算87
第四章 公路工程投资估算89
第一节 项目建议书投资估算编制89
一、项目建议书投资估算的概念、作用89
二、项目建议书投资估算的编制依据89
三、项目建议书投资估算的费用组成90
四、项目建议书投资估算文件的组成90
五、项目建议书投资估算项目94
六、项目建议书投资估算费用标准及计算方法95
七、项目建议书投资估算编制程序97
第二节 可行性研究报告投资估算编制98
一、可行性研究报告投资估算的概念、作用98
二、可行性研究报告投资估算的编制依据98
三、可行性研究报告投资估算的费用组成99
四、可行性研究报告投资估算文件的组成99
五、可行性研究报告投资估算项目103
六、可行性研究报告投资估算费用标准及计算方法106
七、可行性研究报告投资估算编制程序107
第五章 公路工程概算与预算109
第一节 公路工程概算与预算编制方法109
一、公路工程概(预)算的概念109
二、公路工程概(预)算的作用109
三、公路工程概(预)算指标的编制依据109
四、公路工程概(预)算的费用组成110
五、公路工程概(预)算文件组成110
六、公路工程概(预)算文件各种表格的相互关系112
七、公路工程概(预)算项目112
第二节 建筑安装工程费的计算114
一、其他工程费及间接费取费标准的工程类别划分114
二、直接费计算114
三、间接费计算125
四、利润129
五、税金129
六、其他工程费、间接费、利润和税金计算实例129
第三节 设备、工具、器具及家具购置费的计算130
一、设备购置费130
二、工器具及生产家具购置费133
三、办公和生活用家具购置费134
第四节 工程建设其他费用的计算135
一、土地征用及拆迁补偿费135
二、建设项目管理费136
三、研究试验费138
四、建设项目前期工作费139
五、专项评价(估)费139
六、施工机构迁移费139
七、供电贴费139
八、联合试运转费139
九、生产人员培训费140
十、固定资产投资方向调节税140
十一、建设期贷款利息140
第五节 预备费和回收金额的计算141
一、价差预备费141
二、基本预备费141
三、回收金额142
第六节 公路工程建设概算与预算各项费用的计算程序及计算方式142
第七节 公路工程概算、预算编制应用范例143
第六章 公路工程工程量清单与招标、投标预算156
第一节 公路工程工程量清单构成与说明156
一、公路工程工程量清单的构成156
二、公路工程工程量清单说明159
第二节 公路工程技术规范通则与清单工程量的计算161
一、“技术规范”总则161
二、清单工程量计算164
第三节 公路工程招标、投标阶段预算165
一、公路工程招标标底编制165
二、公路工程投标报价编制167
三、工程实例169
第七章 公路工程结算、决算及审查177
第一节 公路工程结算177
一、公路工程费用结算的概念177
二、公路工程费用结算的内容177
三、公路工程结算费用支付182
四、工程实例184
第二节 公路工程竣工决算186
一、公路工程竣工决算的概念186
二、公路工程竣工决算的作用186
三、编制公路工程竣工决算的依据187
四、编制公路工程竣工决算的程序及方法188
第三节 公路工程造价文件的审查198
一、公路工程造价文件审查的程序198
二、公路工程造价文件审查的内容198
三、公路工程造价文件审查的步骤和要求199
附录201
附录一 公路交工前养护费指标201
附录二 绿化补助费指标201
附录三 冬雨季及夜间施工增工百分率、临时设施用工指标201
附录四 封面、目录及概（预）算表格样式202
附录五 设备与材料的划分标准211
附录六 全国冬季施工气温区划分表213
附录七 全国雨季施工雨量区及雨季期划分表216
附录八 全国风沙地区公路施工区划分表219