标题：大瑶山隧道
瑶山
瑶山是我国中原的长江水系与南粤的珠江水系的分水岭——南岭的一个支脉，海拔高达1500米，在这里挡住了衡广铁路走向。原有的衡广铁路老线，从山峦重叠的南岭地带曲折蜿埏的穿过后，在瑶山脚下沿武水河东岸绕行。由于这里山势险要，地形复杂，线路技术标准低，设备差，最小半径只有229米，最大坡度达11.8‰，运输能力远远不能满足要求，于是决定修衡广复线。  在火车上拍大瑶山隧道  在火车上拍大瑶山隧道  从水上看大瑶山隧道
大瑶山隧道特点
大瑶山隧道从纵断面上看上去，设计成人字形，即隧道的中间高，两头低。因为在修建长隧道时，要考虑到排水、出碴和运输供料的方便，设计成人字形便于向两头排水和出碴。隧道在施工中，有三个斜井和一个竖井通向正洞，以利施工和通风。
施工技术
隧道采用"三斜一竖"的施工方案,隧道中部穿过的465米长的9#断层地段，最大涌水量每昼夜高达4200吨,是整座隧道的控制地段。隧道全面运用新奥法原理施工,最高单口独头月成洞217双线米。
隧道施工全是机械化，用大型机械进行全断面和大断面的开挖。并采用复合衬砌技术，施工时进行光面爆破后，采用锚喷初期支护和二次模注混凝土衬砌，中间加一层厚二毫米的软聚氯乙烯塑料板作为防水层。这一新技术的采用，对隧道建成后将会起到有效的防漏水作用。随着这条隧道的建成和衡广复线的通车，这条线的通过能力将会会提高近一倍。
补充资料
大瑶山双线电气化隧道位于京广线坪石、乐昌间粤北南岭瑶山山区，是修建衡广第二线的重点工程，长14,295米。隧道施工采用4条斜井和竖井分段开挖，洞内采用复合式衬砌结构，按新奥法施工。同时采用配套的大型现代化机械，实现爆、装、运和喷锚支护、混凝土衬砌全面机械化流水作业。武广客运专线大瑶山隧道长118公里的武广客运专线韶关段是全线控制性工程最多、难度最大的路段，其中桥梁、隧道总长占境内里程的一半以上，在铁路建设史上比较罕见。大瑶山一号隧道全长10.081公里，开挖断面为150平方米，是整个武广客运专线的重点控制性工程，也是我国设计时速350公里以上铁路客运专线最长的山岭双线隧道。
昨日零时48分，随着一声炮响，由中国中铁隧道集团有限公司承担施工的武广客运专线重点控制工程、全线最长的山岭隧道——大瑶山一号隧道胜利贯通。这标志着我国高速铁路的隧道施工技术又提升了一个新的高度，对中国铁路建设的隧道及地下工程施工具有里程碑式的意义。保证在粤北山区高速运行据承建大瑶山一号隧道的中国中铁隧道集团有限公司有关负责人介绍，早在20年前，该施工单位的大批专家、技术工人就来到了这座被外国专家称为“地质博物馆”、“不可能建成隧道”的南岭深山中，独立修建了当时全国第一、世界第十的衡（阳）广（州）复线大瑶山隧道。该隧道全长14.295公里，是迄今我国已通车的最长的电气化铁路双线隧道，也是我国铁路和隧道工程建设史上的一座里程碑。
但是，随着中国经济的迅猛发展，这条铁路独立承担经济大动脉的重任已经非常艰难了，尽早建成一条标准更高、速度更快的铁路客运专线迫在眉睫。国家开始建设武广快线，势必要打造一条全新的大瑶山隧道。该隧道投入使用后，列车将能克服粤北山区地理环境的制约高速化运行。
据建设者们介绍，武广快线韶关段施工中遇到的最大困难主要是地质构造复杂、断层多、地下水系发达，因此造成隧道建设工程最长。在这些控制性工程里，最雄伟、最壮观、最艰难的莫过于大瑶山隧道群。大瑶山隧道分一、二、三号，其中一号隧道全长近10公里多，为武广客运专线之最。所有的施工难题都集中到了大瑶山一号隧道中。大瑶山隧道地质异常复杂新的大瑶山一号隧道面临着更多更复杂的难题。首先是时间紧迫，原大瑶山隧道从开工到贯通用了整整8年，而新大瑶山隧道却必须在3年内贯通。其次是隧道开挖断面大，达150平方米，比原大瑶山隧道大50平方米，开挖难度和安全风险大幅提高。
此外，大瑶山地区地质异常复杂，其中，大瑶山一号隧道各种施工危险区域合计占全隧道长度的一半以上，极易发生塌方等地质灾害，属安全高风险项目。但有关部门要求新大瑶山隧道质量必须达到“零缺陷”，不能有任何渗漏水现象，结构耐久性要求达到100年。3年建设未发生过灾害事故施工人员先后克服了大瑶山一号隧道施工中遇到的40多次涌水涌泥险情，避免了8次严重的灾害性突水、突泥事故，顺利通过了13条大断层等不良地质段。在2006年特大洪灾和2008年年初冰雪灾害损失工期近6个月的情况下，施工人员仍保持了快速施工进度，并且创下了我国超大断面隧道钻爆法施工单月掘进284米的新纪录。在隧道从开工到贯通的3年间，建设者们未失一兵一卒，未发生过一次塌方、突泥、突水等灾害性事故。
为保证大瑶山隧道的质量，建设者们在进场施工之始就建起了高标准的中心试验室，对进场的所有材料执行严格检验制度，记录下运输材料的车牌号、生产厂家、批号、数量。技术人员们还对每一批次的水泥、钢筋，每一车粉煤灰等材料都在使用前先进行试验，确认合格后才投入使用。
建设介绍
大瑶山隧道于1981年11月1日开工，从此拉开了衡广复线坪乐段正式施工的序幕。1988年11月26日全线双通。 以大瑶山隧道施工为标志，三处从国外引进先进技术——新奥法原理、先进设备——液压钻孔凿岩台车和大型装载运输机械，大胆实施深孔爆破和全断面、半断面开挖，实现了隧道施工的开挖、运输、衬砌、注浆4条机械化系列，从而结束了旧式手工操作、分部开挖的施工方法。施工技术、队伍素质、管理水平都发生  了质的飞跃。
施工期间，国内外专家、学者、中央、国务院和省、部级领导，不断来工地视察和考察，对其工程质量、建设速度和职工们的吃苦耐劳精神，多次给予高度评价。1985年10月11日，万副总理和中央书记处书记胡启立亲临大瑶山隧道出口掌子面视察，万副总理当即在洞口挥笔书赠题词：“开路先锋”。
在大瑶山隧道，三处创造了4个月单口成洞超150双线米，31个月单口破100双线米，最高达到217.68双线米,(其中开挖205双线米,衬砌263双线米);1984年月均成洞150.19双线米。刷新了当时的全国记录。
大瑶山隧道贯通前，遇到地质极为复杂，我国隧道建设史上罕见的9号断层。隧道在断带上长465米，岩石破碎松软，节理发育，涌水流沙经常发生，最高水量达到每昼夜5万吨。能否安全通过9号断层，是大瑶山隧道能否建成的关键，否则，将前功尽弃，归于失败。国内外专家对此极为关注。三处职工以尊重科学，一丝不苟的求实态度，认真贯彻“安全第一，质量第一，稳扎稳打，步步为营”的施工方针，创造了一整套通过断层的科学施工方法，积累了软弱围岩施工的丰富经验，完成断层326米，占断层总长70.1%。终于在1987年5月6日同共建大瑶山隧道的一处在9号断层会师，当日，国务院、国家计委、铁道部、日本国铁道大臣等发来贺电。国务院的贺电说“在我国铁路建设史上写下了光辉的一页”。
衡广复线坪乐段工程获国家优质工程银奖，大瑶山隧道工程获得科技进步特等奖的横广复线大瑶山隧道。
施工单位
中铁隧道集团三处有限公司是世界企业五百强、世界品牌五百强之一的中国中铁股份有限公司（中国中铁，SH：601390；HK：0390）下属的中铁隧道集团有限公司的全资子公司，注册资金2.1亿元。拥有公路工程、市政公用工程施工总承包壹级，隧道工程、机电设备安装工程、水工隧洞工程、地基与基础工程、桥梁工程专业承包壹级，机电安装工程施工总承包二级资质，公路水运工程综合试验检测机构丙级资质，主要从事铁路、市政、公路、长大隧道、城市轨道交通、地基与基础、桥梁、水利水电、机电设备安装等工程的施工。年生产隧道能力60000米，桥梁12000米，路基1000万立方米，年施工产值30亿元以上。通过了ISO9001：2000质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系和GB/T28001-2001职业健康管理体系认证，承建工程合格率100%，优良率96%以上。 公司现有员工3200多人，其中大专以上文化程度1300多人，高级工程技术人员56人，中级工程技术人员308人，专业管理人员1200多人，技术工人1900多人。下设18个专业化工程分公司和机械制造、机电设备安装等分支机构，公司资产总额约12亿元，装备有TBM、盾构等世界先进的隧道、桥梁、地基与基础、路基土石方施工专业设备。
公司具有50多年的施工历史，为国内各时期最长大的成昆线沙木拉打、襄渝线大巴山、衡广复线大瑶山、南昆线米花岭隧道做出过决定性贡献。改革开放以来，公司面向市场，先后在全国二十多个等省、市、自治区承建了数百项高速公路、市政、地铁、水利、地基与基础、矿山、码头等工程，其中价款5000万元以上的工程有80多项。其中，衡广复线大瑶山隧道荣获国家科技进步特等奖；深圳罗沙公路梧桐山隧道、川藏公路二郎山隧道荣获中国建筑工程最高奖——鲁班奖；广州地铁二号线越秀公园站、重庆轻轨临江门车站、深圳地铁国贸—老街区间荣获中国土木工程詹天佑大奖；另外，深圳地铁国贸——老街区间1890T大轴力桩基托换和暗挖重叠隧道创中国企业新记录；杭州市万松岭隧道是目前国内跨度最大的隧道；广州地铁公园前站是东南亚地区最大的地铁车站。
中铁隧道集团三处有限公司拥有国内领先的专业施工技术，尤其在软弱围岩、膨胀性围岩、浅埋地段，涌水、溶洞、岩爆、黄土等不良地质条件下修建各类隧道及地下工程等方面具有独到的施工技术，开发应用了“新奥法”、“CRD工法”、“中导洞法”、“岩锚梁”、“双侧壁法”,在地铁施工中广泛采用了“明挖顺筑法”、“盖挖逆筑法”、“咬合桩工法”、“桩基托换”、“重叠隧道工法”等先进施工工法工艺施工。
面向未来，中铁隧道集团三处有限公司将以“一切为用户服务，一切让用户满意”为宗旨，真诚同社会各界进行广泛交流与合作，共谋发展，共创辉煌，为祖国建设更多的精品工程，服务国家，报效人民。
大瑶山隧道工程大事记
1978年正月初五，四院勘察小分队首次登上大瑶山进行踏勘。
1978年7月，先遣队伍进驻大瑶山，全面开展工程前的筹备工作。
1980年11月，正式进洞施工。
1980年12月，因衡广复线被国家列入缓建项目，隧道施工暂停。
1981年4月，万里、吕正操同志视察大瑶山。
1981年10月，滑石排2号斜井动工。
1982年3月，滑石排1号斜井和上崩塘斜井动工。
1982年6月25日，隧道出口端首次使用具有80年代先进水平的瑞典四臂台车。
1982年7月，滑石排2号斜井抵达井底。
1983年7月，大瑶山隧道实现了施工全部机械化。
1983年10月，滑石排1号斜井抵达井底。
1984年1月，上崩塘斜井抵达井底。
1984年3月，班古坳斜井抵达井底。
1984年9月，隧道创单口月成洞217.68和全隧月成洞520.76米的全国新纪录。
1985年4月11日，班古坳竖井突然涌水，虽堵截、排水等一些列措施，均告无效，竖井被淹。
1985年12月11日，万里到大瑶山隧道工地视察，作出加快衡广复线建设的决定。
1985年12月下旬，就9号断层攻关问题，地质矿产部，水利电力部和铁道部砖家到大瑶山隧道工地现场“会诊”。
1986年3月18日，班古坳竖井利用迂回导坑放水成功，恢复生产。
1986年4月，组成由施工、设计、建设、科研单位和有关院校参加的9号断层现场攻关组。
1986年6月，隧道出口端动工开挖迂回导坑，超前探测9号断层地质情况和排水降压。
1986年8月，隧道出口端进入9号断层，10月，进口端进入9号断层。
1986年10月，衡广复线建设指挥部授予隧道进口端为文明施工严办工程称号。
1987年3月5日，李鹏视察大瑶山隧道；3月9日，习仲勋视察大瑶山隧道。
1987年5月6日，大瑶山隧道胜利贯通。万里同志到大瑶山工地，代表党中央，国务院向建设者祝贺。
1987年12月1日，大瑶山隧道土建衬砌完成，进入铺轨阶段。
1987年12月26日，大瑶山隧道铺轨完成，提前5天铺通。
1988年11月6日，9号断层涌水被制服，大瑶山隧道宣告正式建成。