标题：建筑施工组织与管理
​​图书信息1
  书 名：建筑施工组织与管理
主 编：曲颐胜
出版发行：科学出版社
出版时间：2010年7月30日
书 号：978703 0192974
开 本：16开
定 价：28.00元
内容简介内容提要 
本书结合我国建筑工程施工管理的实际，密切跟踪建设领域施工项目管理理论的新成果和新进展，根据国家最新颁布的规范和标准，广泛吸收同类专业图书的优点，系统介绍了建筑施工组织与管理的基本原理、基本方法和应用。
主要内容包括建筑施工组织概论、流水作业原理、网络计划技术、网络计划优化基础、单位工程施工组织设计、施工组织总设计、施工现场业务、施工组织设计的应用、计算机技术在建筑施工组织与管理中的应用。
为便于广大教师教学、读者自学，本书还配套发行光盘一张，内容包括开放式教学课件、计算机在施工组织与管理中应用的相关软件的教学演示、施工组织设计应用实例、配套练习题题库、课程设计参考题目等。本书既可以作为土木工程专业、工程管理专业和其他相关专业的教材，也可作为建造师考试的参考，还可作为广大施工项目管理者、工程技术人员等从事专业工作的参考。
图书目录第一章 建筑施工组织与管理概论
第二章 流水施工的基本原理
第三章 网络计划技术
第四章 网络计划优化基础
第五章 施工组织总设计
第六章 单位工程施卫组织设计
第七章 施工现场管理
第八章 施工组织设计实例
第九章 计算机技术在施工组织与管理中的应用
参考文献
图书信息2
书名:全国水利水电高职教研会中国高职教研会水利行业协作委员会规划推荐教材--高职高专土建类专业系列教材-建筑施工组织与管理 
出版社:中国水利水电出版社 
定价:38 
条形码:978750 844390​4 
ISBN:ISBN 978-7-5084-4390-4 
作者:张迪,徐凤永 
印刷日期:2007-2-1 
出版日期:2007-2-1 
精装平装_开本_页数:平装16开,302页 
中图法:
中图法一级分类:
中图法二级分类:
书号:
简介本书是高职高专士建类专业系列教材，是全国水利水电高职高专建筑工程技术专业统编教材，是根据全国水利水电高职教研会制订的“建筑施工组织与管理”教学大纲，并结合高等职业教育的教学特点和专业需要进行设计和编写的。全书分两篇：第1篇为建筑施工组织篇，包括建筑施工组织概述，建筑工程流水施工，网络计划技术，施工准备工作，单位工程施工组织设计和施工组织设计等内容；第2篇为建设项目管理篇，包括建筑项目管理概论，建设工程招标与投标管理，建筑工程合同管理，工程施工质量管理，建筑工程施工管理和建筑工程技术管理等内容。
本教材是高等职业教育士建类建筑工程技术专业、工程造价专业等的教学用书，也可作为岗位培训教材或供土建工程技术人员学习参考。
目录第1篇 建筑施工组织
第1章 建筑施工组织概述
1.1 基本建设项目与基本建设程序
1.2 建筑产品与建筑施工的特点
1.3 施工组织设计
1.4 编制施工组织设计的基本原则
思考题
第2章 建筑工程流水施工
2.1 流水施工的基本概念
2.2 流水施工的参数
2.3 流水施工基本方式
2.4 流水施工应用实例
思考题
第3章 网络计划技术
3.1 网络计划技术概述
3.2 双代号网络计划
3.3 双代号时标网络计划
3.4 单代号网络计划
3.5 网络计划的优化
3.6 双代号网络图在建筑施工中的应用
3.7 网络计划的控制
思考题
第4章 施工准备工作
4.1 施工准备工作内容与要求
4.2 原始资料的收集
4.3 技术资料准备
4.4 施工现场准备
4.5 生产资料准备
4.6 施工现场人员准备
4.7 冬雨季施工准备
思考题
第5章 单位工程施工组织设计
5.1 单位工程施工组织设计概述
5.2 工程概况及施工方案的选择
5.3 单位工程施工进度计划
5.4 施工准备工作及各项资源需要量计划
5.5 单位工程施工平面图设计
5.6 单位工程施工组织设计实例
思考题
第6章 施工组织总设计
6.1 施工组织总设计概述
6.2 施工部署
6.3 施工总进度计划
6.4 施工准备及各项资源需要量计划
6.5 施工总平面图设计
6.6 施工组织设计实例
思考题
第2篇 建设项目管理
第7章 建设项目管理概述
7.1 建设项目管理原理
7.2 建设项目管理的体制
7.3 施工项目的目标管理
思考题
第8章 建设工程招标与投标管理
8.1 建设工程招标与投标概述
8.2 施工招标
8.3 施工投标
8.4 施工投标决策
思考题
第9章 建筑工程合同管理
9.1 合同管理概述
9.2 工程施工合同的管理
……
第10章 工程施工质量管理
第11章 施工管理
第12章 技术管理
参考文献
图书信息3
书名：建筑施工组织与管理（第3版）[1]
书号：9787302 06184​7
作者：李建华 
定价：11.8元  
出版日期：2003-2-1
出版社：清华大学出版社
内容简介本书着重介绍了土建工程的项目施工组织与管理的主要内容与方法，包括项目管理的基础知识、建筑流水施工、施工准备工作、单位工程施工组织设计、现场施工管理、现场技术管理、现场料具管理、工程质量管理、施工安全与防火、工程竣工验收及回访保修管理等内容。本书编写深入浅出，内容详实，适合自学。本书可作为土建工长（施工员）的岗位培训教材，亦可供土建类中等职业学校作教参。
目录第1章绪论1
1.1施工项目阶段的划分1
1.2工程项目施工的特点2
1.3建筑施工组织与管理的基本原则3
1.4土建工长（技术员）的职责4
第2章项目管理基础知识
6
2.1项目管理概述6
2.2施工项目控制16
本章学习方法指导29
自我检查题29
第3章建筑流水施工
30
3.1流水施工的基本概念30
3.2流水施工的组织形式35
3.3网络计划表示流水施工40
本章学习方法指导44
自我检查题44
第4章施工准备工作46
4.1施工准备工作的意义、内容及要求46
4.2技术经济资料准备51
4.3施工现场准备61
4.4施工物资及劳动组织准备63
4.5冬季、雨季施工准备65
本章学习方法指导68
自我检查题69
第5章单位工程施工组织设计70
5.1概述70
5.2施工方案72
5.3施工进度计划93
5.4施工平面图101
5.5单位工程施工组织设计实例110
本章学习方法指导126
自我检查题126
第6章现场施工管理128
6.1现场施工管理的任务和内容128
6.2施工作业计划131
6.3施工任务书和调度工作137
6.4施工现场平面及场容管理145
6.5施工日志153
本章学习方法指导155
自我检查题156
第7章现场技术管理157
7.1技术管理的任务和要求157
7.2贯彻技术管理制度159
7.3学习、会审图纸160
7.4技术交底163
7.5材料、构件检验和施工试验166
本章学习方法指导168
自我检查题168
第8章现场料具管理169
8.1料具及料具管理的概念及分类169
8.2料具供应过程管理的任务、内容和做法170
8.3料具使用过程中管理的任务、内容及做法172
本章学习方法指导177
自我检查题178
第9章工程质量管理
179
9.1全面质量管理简介180
9.2工程质量检查和验收186
9.3定岗操作责任制、三检制和样板制208
9.4隐检、预检和结构验收209
9.5成品保护措施213
9.6工程质量事故的调查及处理214
本章学习方法指导216
自我检查题216
第10章施工安全与防火218
10.1安全生产法规和基本方针218
10.2施工人员的安全生产责任221
10.3安全生产教育和检查223
10.4工地常见工伤事故的预防229
10.5工地防火238
10.6发生事故后的注意事项及急救措施240
本章学习方法指导243
自我检查题243
第11章工程竣工验收、回访及保修管理245
11.1工程竣工验收的一般规定245
11.2竣工资料247
11.3竣工结算254
11.4工程项目的回访与保修255
本章学习方法指导257
自我检查题257
学习参考书目258
图书信息4（北大版）
  
书号：09127ISBN：7-301-09127-3/TU?012作者：翟超刘伟版次：1开本：16流装订：平字数：380 千字 页数：280 定价：￥28.00浏览次数：385出版日期：2005-12-15丛书名：面向21世纪全国高职高专土建物管类规划教材内容简介
本书是面向大专（高职高专）和较低层次的本科教学使用的教材。它较为全面的阐述了建筑施工组织和管理的方法、理论，并列举了相关的例题。全书共12章，内容简明实用。本书也可供相关专业的工程技术人员参考。