标题：阳江核电站
项目简介
  阳江核电站建成后效果图阳江核电站[1]位于粤西沿海的阳江市，总投资近700亿元人民币，是国家确定“积极推进核电建设”方针后，中国广东核电集团继岭澳核电站二期、大连红沿河核电站、福建宁德核电站之后建设的第四座核电站，项目采用中国自主品牌核电技术――CPR1000，进行标准化、批量化建设。作为我国一次核准开工建设容量最大的核电项目，阳江核电站工程建设6台百万千瓦级核电机组。1、2号机组有效建造 工期为56个月，3－6号机组有效建造工期为54个月。阳江核电站首台机组计划于2013年建成投入商业运行，6台机组将在2017年全部完成建设， 预计每年上网电量为450亿千瓦时。 [2]项目规划眼下，阳江核电站前期工程正按计划顺利推进。2007年9月26日，开始核岛负挖。  项目规划效果图阳江核电站的建设对满足广东省经济增长对电力的需求，进一步优化广东省电网结构和能源结构，拉动广东省核电装备制造业升级，促进广东省经济社会和环境协调发展具有重要意义。2008年2月23日，阳江核电工程1、2号机组核岛负挖工程完工。阳江核电工程1、2号机组核岛负挖工程于2007年9月26日正式开工，历时151天，比合同工期提前21天完工，创造CPR1000机型核岛负挖工期此前最短记录。在施工过程中，阳江核电严格执行项目六大控制，克服了国庆、元旦和春节等假期对工程的不利影响，顺利完成负挖工程。[3]施工准备阳江核电站是中国广东核电集团继大亚湾核电基地后在广东建设的第二个大型核电基地，一期工程将建设两台百万级以上的大型核电机组。  项目开工仪式生产准备的总目标是建立一支具备核安全文化素养及过硬技术能力的生产队伍，使阳江核电站成为具备自主运行管理、日常维修和大修管理及实施能力的核电站。 
建立完善的生产管理体系，包括组织机构、生产管理流程和程序体系、安全质保体系，把阳江核电站建成一座集先进技术和先进管理为一体的核电站。[2]为阳江二期及中广核集团后续项目的生产队伍输送和培养合格的骨干人员。为集团生产管理体系的进一步整合打下良好的基础。
阳江公司生产准备工作从2004年初启动，整个过程根据《生产准备总体计划》分三个阶段，即前期培训阶段、工程参与阶段和移交接产阶段。目  项目可行性研究会前，阳江生产准备工作处于前期培训阶段。目前，生产准备人员培训已形成较完善的培训体系和制度，分别建立了运行持照人员和非运行技术人员的培训流程。截至2007年2月底，生产准备人员共有260人，其中197人在大亚湾核电基地、来宾电厂、西安交通大学等培训点进行在岗培训和基础理论培训。2006年7月，首批在岗培训的运行学员提前两个月顺利结束（OJT1字头）既定的培训，获得初级现场操纵员的授权；12月下旬，首批运行学员14人获得学习操纵员的培训资格，并开始第一阶段的模拟机培训，这是阳江公司生产准备培训的一个里程碑式事件。负挖开工2007年9月26日下午四时三十分，随着阳江核电站主厂区一声爆破，一期工程核岛负挖开工，标志着历经二十年  阳江核电站一期工程筹备和前期工作的阳江核电站进入主体工程开工准备阶段。广东省黄华华省长出席开工仪式，宣布阳江核电站一期工程核岛负挖正式开工，并与常务副省长钟阳胜、常务副省长黄龙云、集团公司总经理贺禹、阳江市委书记陈小川、南方电网公司总经理赵建国共同启动开工按钮。仪式上，钟阳胜常务副省长、阳江市林少春市长、贺禹总经理分别致辞，阳江核电公司总经理李一农报告了工程进展情况，仪式由集团公司副总经理谭建生主持。广东省常务副省长、省核电建设领导小组组长钟阳胜代表省委、省政府在仪式上致辞,他指出，阳江核电站一期工程核岛负挖开工，标志着阳江核电站一期主体工程准备工作全面展开，是广东省积极推进核电建设的又一重要成果，也是促进粤西地区加快发展的一件大事。钟阳胜表示，发展核电是广东省优化能源结构、确保能源安全、促进节能减排、推动经济社会又好又快发展的重大战略举措。目前，广东省核电装机容量领先全国，大亚湾核电站、岭澳核电站一期保持安全稳定运行，岭澳核电站二期建设进展顺利。
钟阳胜强调，党中央、国务院和省委、省政府对建设好阳江核电站寄予厚望。阳江核电站对实现广东省核电发展中长期规划目标、推动国家核电事业的发展具有重要意义，对于加快阳江市乃至粤西地区经济社会发展具有重大的促进作用，希望阳江市和省各有关部门以这次核岛负挖开工为新的起点。 [4]
本着对国家、对人民和对历史高度负责的精神，千方百计为项目建设提供优质服务，确保工程顺利推进；希望中广核集团、南方电网公司和各有关单位，始终坚持“安全第一、质量第一”，精心组织建设，严格加强管理，扎实做好各项工作，努力把阳江核电站建设成为技术一流、质量一流、安全一流、效益一流的工程。贺禹在致辞中指出，阳江电站的建设是国家核电自主化进程中的重要环节，  工程效果图是中广核集团核电业务“集约化、专业化、系列化”发展的具体实践。项目采用具有我国自主品牌的中国先进压水堆核电技术——CPR1000，其安全性、可靠性和经济性将在岭澳核电站二期的基础上进一步提高，其数字化仪控系统将基本实现国产化；核岛和常规岛主设备将全面实现国产化。贺禹强调，今天的负挖工程开工，只是万里长征的第一步，只是说明我们站到了一个新的起点上。[4]中广核集团将以20多年来在核电项目工程设计、设备制造、工程施工、安装调试、技术支持、质量管理等方面积累的经验，发扬“创业、创新、创优”精神，坚持“安全第一、质量第一”，紧抓工程“六大控制”，以阳江核电站的建设为提升水平、展示能力的大舞台，精心组织，扎实工作，克服困难，努力将阳江核电站建设成为“一流管理、一流进度、一流质量、一流效率”的核电工程。为积极推进我国百万千瓦级核电站标准化、系列化、规模建设，为广东省核电事业的发展做出新的更大贡献。
阳江核电公司总经理李一农在报告工程进展中说，阳江核电站一期工程核岛负挖开工标志着厂平工程基本完成，工程前期准备工作进入最后的冲刺阶段，积蓄已久的阳江核电主体工程的“揭幕战”就要打响了。李一农说，回首过去的时光，阳江核电项目所走的道路一直是不平坦的。项目的曲折和磨练，也培育了阳江核电人坚韧不拔的意志，更树立了大家对阳江核电项目的耐心、恒心、信心和决心。[4]目前阳江核电项目规章制度体系逐步建立、规范，人员准备与培训日渐完善，核电基地规模逐步形成。在阳江核电未来的工作中，还将面临更多的挑战，特别是一年后将实现主体工程开工，2013年实现1号机组投入商业运营，阳江核电在感到压力的同时，更感到责任的重大和使命的崇高。阳江核电将继续发扬“三创”精神，在各级领导的关怀与支持下，与各兄弟单位、各承建单位共同努力，谱写阳江核电建设的新篇章，努力把阳江核电工程打造成为精品工程，为中广核集团的发展，为推动地方经济建设、造福广东人民作出更大的贡献。　　核电开工2008年12月16日上午，第一罐混凝土浇入阳江核电站1号机组工地，这一中国迄今一次核准建设容量最大的核电项目正式开工。阳江核电站位于广东阳江市阳东县东平镇，由广东核电集团建设，总投资近700亿元人民币，采用中国自主品牌改进型压水堆（CPR1000）核电技术，进行标准化、批量化建设。  二期竣工效果图阳江核电站工程建设6台百万千瓦级核电机组，1、2号机组有效建设工期为56个月，3－6号机组有效建造工期为54个月， 首台机组计划于2013年建成投入商业运行，6台机组将在2017年全部完成建设。 参加开工仪式的国家发展和改革委员会副主任张国宝说，阳江核电站建成后，每年上网电量可达450亿千瓦时，每年可减少二氧化碳排放3600万吨，节约煤炭1600万吨。不仅可优化广东省电源结构、节约运力，还将有效改善珠江三角洲环境质量。 
张国宝说，阳江核电站设备制造将主要由国内企业承担，中广核已与东方电气集团和上海电气集团等设备制造企业签订了供货协议，项目综合国产化比例超过80%，将提升中国装备制造业水平。阳江核电站每千瓦造价仅10700元人民币，是中国在建核电工程中投资最低的项目，项目完成后含税上网电价约为0. 364元，远低于广东省现在脱硫燃煤机组标杆上网电价。 作为中国在积极应对国际金融危机的形势下核准建设的国家重点工程，在提供清洁能源、优化国家能源结构的同时，阳江核电站的开工也是拉动内需的重要举措。 2008年5月，广东首次提出打造中国首个“核电示范区”，规模化、集约化推进核电快速发展。除阳江核电站外，广东在建的岭澳核电站二期两台机组已进入全面安装阶段，台山核电站计划2009年开工建设，广东省内核电厂址必选工作也基本完成。 根据广东核电发展“十一五”规划，到2020年，广东省运行核电总装机容量将达2400万千瓦，在建规模将达1000万千瓦，广东能源自给率可从目前的13%提高到20%。
相关报告
可行报告2008年5月7日至9日，国家电力规划设计总院在阳江市召开了阳江核电厂工程可行性研究报告审查会。与会专家和代表听取了深圳中广核工程设计有限公司对《阳江核电厂工程（6×100万千瓦）可行性研究报告》的介绍，并分组进行了认真讨论。会议原则同意设计单位编制的《阳江核电厂工程可行性研究报告》  阳江核电站。本次审查会是继阳江核电站工程1、2号核岛基坑通过国家核安全局检查后取得的又一重要进展，为阳江核电站工程通过国家审查核准奠定了基础。
2008年4月10日，面向广东阳江核电站和广东台山核电站的银团贷款包销协议在北京签字。中国广东核电集团公司董事长钱智民、国家开发银行副行长姚中民、中国银行行长李礼辉等出席仪式。阳江核电有限公司、台山核电有限公司董事长兼总经理高立刚、国家开发银行深圳市分行行长俞小平、中国银行广东省分行行长陈四清分别代表三方在贷款包销协议上签字。根据签署的协议，广东台山核电站、广东阳江核电站总贷款金额超过人民币1000亿元人民币，由国家开发银行、中国银行作为联合牵头银行为两个项目提供贷款包销，为两座核电站的建设提供充足的资金保障。该协议的签署，标志着中国广东核电集团与国家开发银行和中国银行的合作进入新篇章。广东阳江核电站由中国广东核电集团所属阳江核电有限公司负责建设和运营，项目采用中国自主品牌核电技术――CPR1000，是中国一次性批准开展前期工作规模最大的核电站。广东台山核电站由中国广东核电集团所属台山核电有限公司负责建设和运行。根据国家统一部署，广东台山核电站一期工程采用国际领先的EPR三代核电技术，建设两台170万千瓦先进压水堆核电机组。目前，广东台山核电站前期工作正按计划顺利推进，计划于2009年正式开工建设。工程质量2008年12月16日，广东阳江核电站正式开工。中共中央政治局常委、国务院副总理李克强对此作出重要批示，中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋出席开工仪式并宣布开工。 李克强向阳江核电站开工表示祝贺，并向全体参建者表示诚挚敬意。他指出，当前中国核电进入重要发展时期，积极推进核电建设，是调整能源结构、保证能源安全的重要战略选择，对保持经济平稳较快发展、建设资源节约型、环境友好型社会，
具有重要的现实与长远意义。希望中国广东核电集团等单位深入贯彻落实科学发展观，按照党中央、国务院关于积极发展核电的决策部署，始终坚持安全第一、质量第一，努力提高核电技术水平和自主化能力，把阳江核电站建设成为优质高效工程，为国家核电事业持续健康发展做出新的贡献。  竣工效果图
阳江核电站是国家核电中长期发展规划项目，位于广东省西部沿海地区，采用中国自主品牌的CPR1000改进型压水堆核电技术，将连续建设6台百万千瓦级核电机组，是中国核电建设史上首个按厂址建设规模一次核准的项目。首台机组将于2013年建成投产，全部机组建成后，综合国产化率可达到83%，年发电量450亿千瓦时。该项目由中国广东核电集团出资建设，总投资近700亿元。阳江核电站项目的开工建设，有利于提高中国核电自主化水平，推动核电产业升级；有利于优化能源结构，促进节能减排，保障能源安全。在当前国际金融危机冲击、国内经济运行困难增加的情况下，也有利于拉动相关产业投资，带动制造业发展，扩大国内需求，促进经济增长。国家有关部门和广东省有关负责同志、中国广东核电集团、各参建单位代表出席了开工仪式。
项目介绍
建设项目的名称为“阳江核电站一期工程”。  项目效果图
阳江核电站规划建设六台百万千瓦级核电机组，一期工程建设4台由中国广东核电集团开发的CPR1000压水堆核电机组，额定功率1080MWe/台，由中国广东核电集团有限公司投资建设。
阳江核电站一号机组预期于2008年9月15日浇灌第一罐混凝土，单机建设周期为56个月，预计于2013年5月投产发电。2号机组预计2014年1月投产发电。3号机组预计2015年2月投产发电。4号机组预计于2015年10月投产发电。环境影响根据《核电厂环境影响报告书的内容和格式》（NEPA-RG1）的具体要求，核电站选址阶段环境影响报告书将在资料调研、现场踏勘，以及利用CPR1000设计资料的基础上编制。  项目方案
本阶段环境影响评价目的在于，根据阳江核电站厂址周围的陆域和海域环境资料，结合拟建核电机组的设计参数、源项以及设计容量，对阳江核电站工程建设的环境影响进行预评价，通过阳江核电站厂址与周围环境之间的相互关系，从环境保护的角度，论证阳江核电站厂址的适宜性，并对阳江核电站的工程设计提出环境保护方面的具体要求。建设意义阳江核电站没用三代技术是为加快核电建设，阳江核电站是中国较早开展筹建工作的核电项目之一，启动至今已经近20年。2004年，国家核电自主化工作领导小组将广东阳江核电站列为国家三代核电技术自主化依托项目，同年9月，国家同意阳江核电站一期工程开展前期工作。 [3]
2005年9月，阳江核电站完成厂区四通一平，1、2号机组具备负挖开工条件。 为加快核电建设步伐，2007年，阳江核电站按照建设CPR1000核电机组开展前期准备工作，并于2007年9月开始负挖。而原计划用于阳江核电站工程的EPR三代核电机组调整到台山核电站工程，并于2007年11月签订了相关协议。  员工宿舍
张炜清说，做出这一调整是在科学发展观指导下，建设资源节约型、环境友好型社会，优化国家能源结构，加快核电建设步伐、努力实现国家核电中长期规划目标的需要。[3]一方面是考虑三代核电技术合同谈判、建设实施还有一个过程。另一方面，阳江核电站项目已进行了较充分的前期准备，采用CPR1000核电技术，可以发挥该技术在工程设计、工程管理、设备制造、生产准备、人才培养等方面形成的标准化、系列化优势，建设步伐可以大大加快。这样调整更有利于缓解广东日益紧迫的“电荒”。CPR1000核电技术是中国广东核电集团以从国外引进的百万千瓦级成熟核电技术为基础，经过持续改进、创新形成的具有自主品牌的中国改进型压水堆核电技术。目前该技术已经应用于岭澳核电站二期、辽宁红沿河核电站和即将开工的福建宁德核电站。来自广东省经贸委的消息表明，2008年广东仍将是一个缺电之年，预计全省电力缺口将达650万千瓦，全年缺电局面几乎已成定局。广东省经贸委表示，为应对缺电局面，广东将调动一切力量找“电”。
作为我国一次核准开工建设容量最大的核电项目，在提供清洁能源、优化能源结构的同时，阳江核电站肩负着拉动内需的使命，并对核电产业升级、地方经济发展起到积极的促进作用。阳江核电站工程建设6台百万千瓦级核电机组，采用中国改进型压水堆（CPR1000）核电技术。1、2号机组有效建造工期为56个月，3－6号机组有效建造工期为54个月。阳江核电站首台机组计划于2013年建成投入商业运行，6台机组将在2017年全部完成建设，预计每年上网电量为450亿千瓦时。
核电建设有投资大、产业链条长、关联度高的特点，对装备制造等相关产业的拉动作用明显，在出口和国内消费不足的情况下，通过加快核电建设，可促进固定资产投资，促使企业加大技术投入，带动产业转型和技术升级。
阳江核电站80%以上的设备将由国内企业为主承担制造，将有效促进核电装备制造业与整个核电产业链的发展。1、2号机组的国产化比例将达到75%；3、4号机组国产化比例将达到85%；5、6号机组国产化比例争取达到90%，项目综合国产化率达到83%。根据多项目同一技术路线的特点，中国广东核电集团采取集约化方式与国内设备制造企业合作。核岛主设备（包括反应堆压力容器、蒸汽发生器、主泵）、汽轮发电机组、数字化仪控系统等采用集约化方式分别与东方电气集团和上海电气集团等设备制造企业签订了供货协议。目前，设备制造正按计划进行。
阳江核电站将产生巨大的投资拉动效应——6台机组投资近700亿元，预计可拉动GDP增长数千亿元，为地方经济提供稳定丰厚的税源及众多就业机会。[3]阳江核电站是我国已建、在建和待建核电站中前期准备条件最为完善的核电项目。自2003年厂址表土剥离以来，阳江核电项目陆续完成了征地、厂平、海工、道路、水库、水厂、通讯、办公区与生活区建设等各项前期准备工作。截至目前，项目已投资40亿元人民币。据介绍，阳江核电站的建设与运行，将有力带动当地第二、三产业的发展，以核电为代表的能源产业将成为阳江市的又一支柱产业，阳江市也将成为广东重要的新兴电力能源基地。
数字化仪控系统
[5]随着阳江核电站5、6号机组数字化仪控系统自主化意向书的签订，我国核电站数字化仪控系统将在阳江核电站实现100%国产化。承担此项建设任务的中广核集团北京广利核系统工程有限公司目前正以阳江5、6号机组为依托，进行科技攻关，计划在2010年前研制成功我国第一台具有自主知识产权的安全级系统样机，实现自主研发核级系统的上线应用。这将是我国核电自主化、国产化取得的又一重要成果，标志着我国将拥有具有自主知识产权的百万千瓦级核电站数字化仪控系统。  数字化仪控系统
核电站数字化仪控系统作为核电机组的关键设备，是核电站的重要组成部分。如果将主设备比作核电站的躯干，那么数字化仪控系统就是核电站的神经和大脑。该系统从设计到制造，需要满足可靠性、安全性、系统复杂度、接口处理等方面的要求，综合了计算机、通讯、显示和控制等多项技术。之前其核心技术一直垄断在国外3至5家企业手中，系统设计、制造价格一直居高不下。它的全面国产化将填补我国数字化仪控系统领域关键能力的空白，彻底打破国外的技术垄断，有利于增强核电站运行的安全性，有效降低核电站建设成本，促进我国核电行业相关产业的发展。[5]
2004 年，为实现国家提出的“自主设计、自主制造、自主建设、自主运营”的目标，中广核集团决定在岭澳核电站二期建设中采用最具挑战性的全数字化仪控系统及先进的控制室系统。2005年10月，中广核集团联合北京和利时系统工程（股份）有限公司合资成立了北京广利核系统工程有限公司，主要从事核电站数字化仪控系统工程应用设计、系统集成和技术服务，推进后续核电项目数字化仪控系统的国产化和自主化工作。
从2007年开始，随着红沿河、宁德、阳江等核电项目的开工建设，中广核集团发挥业主的主导作用，依托项目建设，深入系统地推进数字化仪控系统国产化工作。按照计划，在红沿河核电站1、2号机组项目中，  核电站数字化仪控系统广利核公司自主承担了数字化仪控系统非安全级系统的设计和供货任务，全系统国产化率达到60%；在宁德核电站1、2号机组和阳江核电站1、2号机组，国产化率达到70%-80%，实现项目牵头方由外方到中方的转变；在红沿河、宁德和阳江核电站的3、4号机组上，国产化率达到或超过80%，并逐渐完成由国外厂家承担技术责任向国内厂家承担技术责任的转变。在此基础上，到阳江核电站5、6号机组建设时，将实现全范围国产化零的突破，实现中方总包，承担技术责任、非安全级责任和安全级责任。
目前，作为中广核集团推进核电产业链发展的重要环节，北京广利核系统工程有限公司在核电数字化仪控领域，已形成从总体设计、详细设计、系统集成、系统测试、产品研发与制造到安装、调试、维修与设备管理的完整配套机制，逐步掌握了数字化仪控的核心技术，形成了自主开发创新能力、系统集成能力和国产化能力，市场占有率位居国内同行第一，获得了国家发展改革委批复的行业内首个“国家级先进仪控系统研究中心项目”。同时，该公司还承担了国家863计划“核电行业重大工程自动化成套控制系统”中的三项重要子课题的研究任务。