标题：宜阳新区
概况
信息概述宜阳新区是2007年1月15日，经市委常委会研究决定成立的，新区位于宜春中心城区的东北部，辖区范围北至沪昆高速公路，西到张家山花园坪，南面和东面与秀江河交界，总面积26平方公里，是介于老城区与经济开发区之间的新城区。是新的市委、市政府所在地。2007年3月26日，宜阳新区正式挂牌成立。中共宜  宜阳新区春市宜阳新区工作委员会为中共宜春市委的正县级派出机构，宜春市宜阳新区管理委员会为宜春市人民政府的正县级派出机构。由市政府副市长肖一华兼任党工委书记和管委会主任。2007年9月13日下午，市政府在政府第一会议室举行了袁州区与宜阳新区的交接会议，正式宣布袁州区官园街道、袁州区下浦街大塘居委会、袁州区渥江乡渥江村高速公路以南的村民小组划归宜阳新区管辖。新划入的渥江乡渥江村高速公路以南的村民小组组建成坤山居委会，与新划入的下浦街大塘居委会统一划归官园街道管辖。9月14日上午，官园街道召开了街道和新老居委会全体干部大会，宣布正式接受宜阳新区管辖和接管新划入的大塘、坤山两个居委会。至此，宜阳新区下辖一个街道办事处，8个社区居委会，93个居民小组，驻有中央、省、市、区单位51个，共有常住居民9986户，37036人。2007年，宜阳新区在短时间内完成了机构组建和人员调配，基本完成了新区26平方公里控制性规划和核心区3平方公里修建性详细规划，实现了财政收入2500万元，完成了基本建设投资1.2亿元，完成了2.7亿元的融资任务和1亿元的筹资任务，储备了近1000亩土地，与100多家大公司进行了招商洽谈，落实BT招商项目2个，招商投资金额近3亿元。同时，加强了工程建设的监督管理，制定了一系列管理制度和措施，确保了工程建设的速度和质量，确保了建设资金的安全，提高了资金使用效率。
主要领导党工委副书记、管委会主任 聂智胜
党工委副书记、纪工委书记 叶小平
党工委委员、管委会副主任 邹进勇　廖建平 李长根 彭家忠 江国春
党工委委员 胡金华  宜阳新区
发展规划
（一）功能定位集行政文化、商务办公、金融贸易、商业服务、娱乐休闲、居住等功能于一体的综合性城市新区；“赣西经济走廊”沿线地区集专业市场、物流为一体的物流节点；湘赣边境地区极具生态园林特色的休闲度假基地。分为“宜阳新区中心区、官园生活居住区、张家山综合功能区、下浦生活居住区、城北生态休闲区”五个功能区。形成“一心集聚四区拥、山水渗透绿楔联”的格局
（二）规划理念1、中心带动，综合发展。集聚发展行政、文化、商业等功能的新区中心，提高新区集聚力和带动力，为新区提供商贸物流、休闲娱乐、多元房产等用地空间，促进相应城市功能在新区的发展壮大，形成富有活力的综合性城市新区。2、绿色生态，体现特色。根据宜春城市发展目标，突出秀江和城北山体在城市中的地位，塑造出山水城市形象，呈现显山露水，融入自然的特色，建设具有山水特色的现代化滨江新区。3、集约用地，滚动发展。在满足各项城市功能用地需求的同时，开发性的保护新区内的自然山体，尽可能地为新区预留足够的生态开敞空间，通过各片区重点项目、重点产业的带动，分片区、分时序开发，实现规划区可持续滚动发展
（三）规划目标形成功能综合、绿色生态、现代与自然和谐发展、富有活力的城市宜人新区。1、形成富有活力的综合性城市新区。为宜春中心城行政、文化、商务、贸易、体育、休闲、居住等产业的发展提供和预留足够的用地，促  宜阳新区进相关产业在宜阳新区的发展，使宜阳新区成为宜春中心城未来重要的经济增长中心。2、协调宜阳新区与老城、经济开发区关系。城市空间发展上保持新区与老城的紧密联系，为老城区功能的外迁提供发展用地；协调与宜春经济开发区的关系，为开发区提供适量的市场、物流用地，就业职工居住空间、便捷的通勤条件和多元的休闲空间。3、形成展现宜春山水、人文特色的城市新区。充分利用宜春自然山水、历史人文资源，突出宜春生态、文化内涵，使宜阳新区成为“生态宜春、魅力宜春”的城市名片
（四）人口容量测算依据宜春市中心城区总体规划框算宜阳新区的可居住人口容量约15万人左右。
主要建筑
已建成的主要建筑有客运总站、体育中心、贸易广场、供电大厦、广电大厦、汽车服务广场、市公安局办公大楼、市国税局办公大楼等；正在建设的主要建筑有市政大楼、宜阳大厦、文化艺术中心等；未来几年即将建设的主要建筑有五星级商务酒店、宜春迎宾馆、大型超市、报业大厦、党校、地税综合大楼、公路科技大楼、图书馆、博物馆、工人文化宫、商务中心、物流中心等。
重点工程
2007年，新区重点工程主要有10项：（一）市政大楼。市政大楼位于新区核心区，总建筑面积62166平  宜阳新区方米，总投资1.6亿元，该建筑地下设两层人防工程，地面设计10层，主要供市四套班子和市委各部门办公用。该工程自2007年8月28日正式开工以来，施工单位抓住有利天气，新城公司和监理单位抓住每一套工序和每一个环节，促使了该工程建设既快又好。截止2007年底，大楼地下两层已全部完成；地上第一层楼面混凝土已经完成，每二层楼面模板已完成40%；门厅挡土墙混凝土浇筑已完成；大楼四周回填土方完成70%；大楼智能化、空调工程的评审方案正在送审中。（二）宜阳大厦。宜阳大厦位于新区核心区市政大楼北侧，总建筑面积115571平方米，总投资2.8亿元左右，主要供市政府各部门办公用。该项目地质初勘已经结束，12月7日，地质详勘已经开标，目前，详勘工作进展顺利，已经完成50%的工作量。宜阳大厦最关键的BT招商基本成功，已签订合约。（三）文化艺术中心。文化艺术中心位于新区核心区宜阳大厦北侧，总建筑面积24701平方米，总投资规模1.2亿元，主要用于市委、市政府的重大会议、重大文化经贸活动。该项目初勘已经结束，详勘正在准备招标，各项报批手续正在洽谈。（四）市民公园。市民公园总建设规模210亩，总投资规模4000万元左右，位于市政大楼前面，公园的整体设计基本完成，人工湖坡岸正在准备招标。整个工程将于2008年底基本完成。（五）核心区路网。核心区路网包括芦洲北路、青山路、市府路、府东路、府前路、府西路等道路工程，总投资规模4300万元。市府路、府西路的路基已经完成，府东路、府前路的路基已经完成工程总量的30%，芦洲北路、青山路设计已经完成，青山路已经委托市政工程处负责施工，青山路、芦洲北路路基将于2008年元月开工，所有道路将于2009年春节前完工。（六）秀江东路延伸。秀江东路延伸工程起于状元洲望夫桥，终于宜阳大桥。全长3600米，总投资规模9800万元。秀江东路延伸工程城投段起于明月大桥，终于宜阳大桥，长2600米，概算投资6900万元，路基工程已经完成，路面工程已于12月中旬完成招标，即将开工；秀江东路延伸工程城管段起于状元洲望夫桥，终于明月大桥，长1000米，概算投资3000万元，路基工程于10月24日开工，已经完成工程总量的50%。整条道路将于2009年春节前建成通车。（七）明月大桥。明月大桥位于袁山东路秀江河上，长254米，宽28米，双向6车道，总投资5400万元，于12月21日正式开工，2009年6月竣工通车。（八）高士北路延伸。高士北路延伸总投资9000万元。自11月7召开拆迁安置动员大会后，目前，已有42幢房屋，88户拆迁户签订了拆迁合同，有13幢房屋正在拆除。道路及安置小区已于12月11日开标，江西鑫川置业有限公司中标，道路工程将于2009年6月30日之前完工。（九）宜阳安置小区。宜阳安置小区总建筑面积13万平方米，初步选址在钓台路以北、松花路以东，占地面积8万多平方米，将建成全市一流的安置用房，目前正在进行方案设计。（十）外环北路改造。外环北路改造概算总投资1.6亿元。该项目道路全长8.2公里，新区已正式成立了外环北路工程指挥部，市规划设计院正在按“随原路走、路幅50米、适当降坡”的原则进行设计方案的完善，整个项目的可行性研究报告和环境评估已完成，指挥部工作人员正在对工程拆迁任务进行摸底调查，目前，正在争取国家开发银行的贷款资金，工程将于2009年9月完工。