标题：Microsoft Project2002标准教程
基本信息
作    者： 马力 编
出 版 社： 中国劳动社会保障出版社
ISBN： 9787504539823
出版时间： 2004-01-01
版　　次： 1
页　　数： 302
装　　帧： 平装
开　　本： 16开
所属分类： 图书>计算机与互联网>专用软件
内容简介
《Microsoft Project2002标准教程》在项目管理的理论基础上，借助Proiect软件功能的教学活动，帮助项目管理者掌握一种实用的项目管理工具，从而使项目管理工作提升到规范和有序的水平上来。针对初学者对项目管理的认识状态，《Microsoft Project2002标准教程》重点突出了用Proiect软件处理项目管理过程中的规范和工作流程问题。包括如何做好项目规划与设计，如何分解任务并建立项目文档，如何组织任务表的层次和结构关系，如何建立并调整任务之间的链接状态，如何美化项目管理文档以利阅读，如何查看、保存并打印输出项目管理信息，如何在项目优化过程中控制成本、工期和资源，如何跟踪和处理项目运行中的问题等。　　为增强对该软件学习的兴趣，全书引用了一个相对完整的项目管理示例（如“新产品发布会”），并通过示例贯穿了Proiect软件在应用方面的主线功能。示例设计中包含了一系列真实的工作环节，并在教学过程建立起各个环节的关联。示例虽然相对较小，但其周密的设计却包含了项目管理活动中的典型特征，同时降低了学习难度。　　完成《Microsoft Project2002标准教程》内容的学习后，只要遵循《Microsoft Project2002标准教程》提供的工作规范和工作流程，即使是初学者，相信也能开始尝试项目管理的实践了。而且，在实践过程中还可以不断借助《Microsoft Project2002标准教程》示例的典型性，在扩展学习中掌握项目管理工作的规律和技巧。　　总之，《Microsoft Project2002标准教程》面对的读者需求是，如何借助Proiect工具规划并创建一个结构合理、并能进行有效实施的项目管理文档。
图书目录
第1章 体验用Project做项目管理
1.1 使用Project管理项目的优势
1.1.1 用Project直观显示项目进程
1.1.2 用Proiect有效监控资源使用
1.1.3 用Proiect精确控制项目成本
1.1.4 用Proiect动态调整任务变更
1.1.5 用Project高效解决跟踪问题
1.1.6 用Project轻松实现网络协作
1.2 认识Proiect软件的窗口环境
1.2.1 Project软件的界面特点
1.2.1.1 主界面
1.2.1.2 向导栏及使用特点(新增功能)
1.2.1.3 学习界面的指导
1.2.2 Proiect软件的使用特点
1.2.3 关于用好Project软件的一些具体问题
1.2.3.1 比较适合使用Project软件的环境
1.2.3.2 什么人适合使用Pro.ject软件进入项目管理
1.2.3.3 用好Project软件的基本条件
1.3 Project2002功能简介
1.3.1 认识Project2002的版本及应用范围
1.3.2 简要介绍Proiect2002的若干新功能
1.3.2.1 在辅助学习方面的新功能
1.3.2.2 在排定和跟踪任务方面的新功能
1.3.2.3 信息查看方面的新功能
1.3.2.4 与Office其他软件集成方面的新功能
1.3.2.5 在网络协作方面的新功能
1.3.2.6 与ProiectProfessional版相关的功能说明
1.3.3 用“Proiect2002向导”创建简单项目(新功能)
第2章 为项目创建任务列表
2.1 为项目管理建立相应的任务列表
2.1.1 创建项目并定义项目初始信息
2.1.2 为项目建立普通任务列表
2.1.2.1 建立项目的任务列表
2.1.2.2 为任务设置预估工期
2.1.3 用其他Office软件建立项目的任务表(新功能)
2.1.3.1 模板“MicrosoftProlject计划导入导出”的应用技巧
2.1.3.2 将Outlook中设置的任务导入Proiect
2.1.4 为项目建立特殊类型的任务
2.1.4.1 创建“周期性任务
2.1.4.2 添加“阶段点任务
2.1.4.3 介绍“关键任务
2.2 对任务表进行结构性编辑
2.2.1 任务的升降级编辑一生成“摘要任务
2.2.2 对任务进行的结构性位移
2.2.3 任务的展开和折叠
2.3 建立任务间的链接关系
2.3.1 任务的链接及4种链接类型
2.3.1.1 用常规方法建立任务之间的链接
2.3.1.2 断开任务之间的链接
2.3.1.3 调整任务之间的链接关系
2.3.2 用超前和滞后方式处理任务关系
2.4 任务的其他编辑技巧
2.4.1 常规编辑操作技巧
2.4.1.1 准确选择编辑对象
2.4.1.2 任务表的常规编辑操作
2.4.1.3 撤消与恢复上一步操作
2.4.1.4 图表的常规编辑操作
2.4.1.5 图表的复制技巧(新功能)
2.4.2 项目创建过程中的特殊编辑操作
2.4.2.1 改变任务的工期
2.4..2.2 调整任务的起止时间
2.4.2.3 在图表中拆分任务
2.4.3 为任务添加辅助信息
2.4.3.1 设置任务的限制条件
2.4..3.2 为任务添加批注说明
2.5 修饰项目中的任务
2.5.1 独立任务的修饰
2.5.1.1 修饰表格文字的格式
2.5.1.2 修饰“甘特图”图形格式
2.5.2 任务的批量修饰
2.5.3 网格的修饰
2.5.4.刻度的修饰
2.5.4.1 图表时间刻度的常规调整方法
2.5.4.2 增减时间刻度的层次(新功能)
2.6 保存并查看项目信息
2.6.1 保存项目文件
2.6.1.1 新项目文档的保存方法
2.6.1.2 更名保存
2.6.2 浏览项目信息
2.6.2.1 利用任务结构处理宏观与微观查看
2.6.2.2 快速对应表任务与相关图形
2.6.2.3 用不同的视图查看项目内容(新增功能)
2.6.3 打印项目内容
2.6.3.1 打印任务列表和“甘特图”
2.6.3.2 打印任务报告
第3章 创建项目管理用资源表
3.1 为项目管理建立相应的资源表
3.1.1 认识“资源”在项目管理中的作用
3.1.1.1 资源的类型和使用条件
3.1.1.2 关于资源可用性问题
3.1.1.3 项目管理中资源的分配原则和策略
3.1.2 为项目建立资源工作表
3.1.2.1 建立项目资源基本信息
3.1.2.2 添加资源的成本信息
3.1.2.3 为资源设置工作时间
3.1.2.4 其他建立资源表的方法(新功能)
3.1.3 关于“资源工作表”的简单编辑
3.1.3.1 在“资源工作表”中添加新资源
3.1.3.2 从“资源工作表”中删除资源
3.1.3.3 更改“资源工作表”中资源信息
3.2 为任务分配资源
3.2.1 为项目中的任务分配可用资源
3.2.1.1 为任务分配资源的方法
3.2.1.2 从任务中删除已分配资源
3.2.1.3 为任务替换已分配的资源
3.2.2 资源分配中特殊情况的处理方法
3.2.2.1 为一个任务分配多个资源
3.2.2.2 “投入比导向日程排定”方法
3.2.2.3 资源组
3.3 处理资源的过度分配
3.3.1 资源过度分配的成因及查看方法
3.3.1.1 分析资源过度分配的成因
3.3.1.2 确定资源过度分配状态的几种方法
3.3.2 用资源控制法解决资源的过度分配
3.3.2.1 用调整资源单位法解决资源的过度分配
3.3.2.2 用删除任务资源法处理资源的过度分配
3.3.2.3 用替换资源法解决资源的过度分配
3.3.2.4 用调整资源工作量法解决资源的过度分配
3.3.3 用任务控制法解决资源的过度分配
3.3.3.1 用任务链接法错开冲突资源
3.3.3.2 用改变工期(或工时)法解决资源的过度分配
3.3.3.3 用拆分任务法解决资源的过度分配
3.3.4 其他控制方法
3.3.4.1 用减少任务法解决资源的过度分配
3.3.4.2 添加限制处理法
3.3.4.3 用改变资源日历的方法处理资源过度分配
3.3.4.4 设置加班方法
第4章 创建项目管理应具备的基础知识
4.1 创建项目管理的工作流程
4.1.1 做好项目规划，保证项目结构合理
4.1.1.1 与项目规划相关的事项
4.1.1.2 明确“项目信息”对话框的作用
4.1.2 细化项目任务，创建任务列表
4.1.2.1 任务的类型和创建方法
4.1.2.2 关于“任务信息”对话框的使用技巧
4.1.2.3 任务的结构与链接编辑
4.1.3 编辑修饰项目，突出显示项目信息
4.1.4 建立配置资源，增强项目管理能力
4.1.5 保存查看项目，做好优化跟踪准备
4.1.5.1 关于项目文件的保存
4.1.5.2 关于项目文件的打印与输出
4.1.6 规范化创建项目的练习
4.2 自主学习Proiect的特殊技巧
4.2.1 有效利用软件提供的快捷工具
4.2.1.1 有效使用快捷方式(键)
4.2.1.2 掌握工具栏按钮的应用
4.2.1.3 鼠标与键盘的配合应用
……
第5章 更有效地管理项目资源
第6章 更有效地管理项目成本
第7章 优化项目计划
第8章 项目的跟踪管理
第9章 项目的沟通与协作