广西39名县长被约谈 原因居然是介个……玉林微生活
微信号
yulinweishenghuo
玉林人自己的本土微信公众平台，
定期推送
玉林本地生活资讯
，
促销优惠
，
吃喝玩乐
，
自助游
，
同城活动
等优质内容。
﻿﻿
核心提示
根据广西壮族自治区人民政府的统一部署，自治区发展改革委、环保厅和住建厅等7部门组成7个督查组，对自治区城镇污水垃圾处理设施运行情况进行督察。
《2015年广西城镇污水垃圾处理设施建设工作计划》督察重点：
城市污水配套管网
镇级污水处理厂
市县建成区污水直排口截污
设区市污泥处理处置中心
近日督察结果显示，4项工作进度皆
不理想
。
城市污水配套管网处理
“十二五”后两年，全区需新建3400多公里的污水管网和138个镇级污水处理厂，2015年内要将县城以上主要污水直排口全部截污。
今年以来，自治区完成污水配套管网建设
845.9公里
，完成投资约28.28亿元，分别仅完成年度任务的
40.5%
和
49.8%
。
进度滞后的20个县市
田东县、南宁市、融安县、象州县、南丹县、凤山县、上林县、宾阳县、融水县、博白县、东兰县、西林县、贺州市、灵山县、乐业县、三江县、那坡县、德保县、