【新资讯】民族大道14日开始“大整容” 这5个月尽量绕行施工区域哦该来的还是来了！民族大道修复整治工程将从3月14日开始，届时将对民族大道江北路口至南宁收费站全线进行全天候施工，整个工期约5个月。据了解，民族大道修复工程将采用分段、分期施工方式，确保道路双向四车道通行，降低对交通的影响。
为尽量减少对民族大道全线周边路网的交通影响，整个民族大道修复整治的施工围挡采用分段分幅封闭的方法：竹溪立交桥到民族江北路口机动车道分4个阶段进行围挡施工，每阶段的工期约25天。第一阶段围挡中间2股主车道，第二阶段围挡北侧2股主车道，第三阶段围挡南侧2股主车道，最后对辅道进行围挡施工。
竹溪立交桥到三岸收费站机动车道分3个阶段围挡，第一阶段围挡中间车道，确保双向四股机动车道通行，第二阶段围挡其他主车道，最后对辅道进行围挡施工。
在围挡施工期间，均能保证民族大道主车道有双向4车道以上的通行能力，沿线单位原有的出入口也能保证正常出入。此外，全线所有的灯控路口区域到最后才进行施工，信号灯将根据施工的进展情况进行合理调整。
交警部门建议，在施工拥堵期间，请市民及时关注施工围挡告示，提前规划出行路线，尽量绕行封闭施工路段，尽可能选择公交