银城大道赫山段提质扩建进展顺利，预计5月底可通车点击上方蓝字或搜索“cnyiyang”关注市政府官方微信
4月17日,在银城大道赫山段提质扩建工程现场看到,原65米共应拆85栋167户，已全部拆迁，两侧各新拓宽15米绿化带新添的征拆55栋74户中，50栋房子已完成拆迁,其他几户正在有序拆迁，3个标段18个施工作业面，投入施工人员323名、机械设备38台，正火热施工。各项工程指标整体推进良好，预计5月底可全线竣工通车。
银城大道赫山段提质扩建工程
起于衡龙桥镇槐泉路，止于南岳坪村与宁乡蓝月谷路延伸段，主线全长9.44公里，路宽95米（含两侧各15米宽绿化带），总投资约6亿元，全路段采用城市快速路标准，沥青路面，主车道双向八车道，辅车道双向四车道，设计时速80公里/小时。
目前完成情况
累计完成土石方工程98.23%，排水工程93.7%，桥梁工程86.5%，涵洞工程100%，水泥混凝土面层40.9%，沥青混凝土面层18.15%，工程建设热火朝天，呈现“稳中有进、进中向好”的特点，为确保工程如期竣工奠定了坚实的基础。