滨海新区：哪修路？哪建桥？让我轻轻地告诉你…昨天（2月22日）上午，滨海新区召开2月份新闻发布会。区长张勇发布滨海新区2016年促进经济发展情况及新区在招商引资、项目签约等方面取得的新突破和创新举措。中国网滨海视窗记者受邀到会采访，我们将从今天起，连续报道此次发布会上获取的各项信息，保证每天都有您想知道的干货。今天为您介绍滨海新区人民政府2016年基础设施类重点建设项目。
西外环高速
3月底前，完成全线征拆。6月底前，海河大桥主跨施工。9月底前，除海河大桥外主体完工。年底前完工。
津汉高速
3月底前，主体完工。6月底前，道路附属设施开工。9月底前，开始系统调试。年底前完工。
津港高速二期
3月底前，道路结构完工。6月底前，道路附属设施开工。9月底前，道路附属设施调试。年底前完工。
津汉联络线
3月底前，路面施工。6月底前，道路附属设施施工。9月底前，道路附属设施调试。年底前完工。
港塘路改造（跨天津大道立交）
3月底前，桩基施工。6月底前，桥梁主体施工。9月底前，桥面主体完工。年底前完工。
津滨高速互通立交工程
3月底前，完成立项。6月底前，完成土地预审。9月底前，完成初步设计。年底前，完成审批并开工。
滨石