【城投项目】城北新区项目建设情况（一）城北新区四号路项目
1、
项目
概况
道路起于金清线与玫瑰大道交叉口（清怡公司实施的凤凰栖楼盘西侧），在市新行政中心西侧穿过在建的三号路北段，止于三号路南段鲤鱼村附近；道路全长约1318.74m，道路宽度为30米。
2、
征地、拆迁情况
涉及职教城管委会范围内土地已基本丈量兑现完成，余窜寨路道路约0.909亩土地因道路补偿款未落实未交地，剩余土地已基本移交，迁坟工作已完成，房屋拆迁已完成；红枫片区管委会范围内土地已丈量完成，因施工原因，需补征收线外房屋1户，正协调管委会及时签约拆除，坟墓余3座未迁移。
3、形象进度及
现场施工情况
k0+300—k0+500段路基土石方开挖；k0+500-k0+620段路基土石方填筑；k0+300-k0+500段炮眼布置及路基爆破；k0+620-k0+980段雨污管沟开挖与安装及回填；k0+620-k0+980段电力综合管沟开挖及安装；k0+000-k0+190段雨污管沟开挖与安装及回填。
4、现场施工图片
（二）城北新区五号路项目
1、项目概况
道路起于金清线旁凉水井村取水泵房斜对面，止于三号路北段凉水井村附近。道路全长约305.38m