装修时间表，再也不怕工程乱糟糟的了装修房子需要施工时间不短，为了避免工期过度延误，装修前业主一定要和负责装修的工长要一份装修工期安排进度表，那么，工期安排时间表是什么样呢，让我们一起来看看吧。
开工前至少10天
做设计定方案
选定装修公司，提出装修内容和要求
实地测量有关数据，绘制详细图纸
与设计师全面沟通，确定最终方案
编辑提醒：
找装修公司时要看清公司的资质。检查营业执照、公司有无正规的办公地点、是否能出具合格的票据等。
最好能去正在施工中的现场看看，再了解一下报价方式。
开工前至少5天
看预算签合同
确定所使用的材料
自己先对家装费用进行初步预算，同家装公司的预算再进行比较
签定装修合同
编辑提醒：
可以先多转转家装市场，对材料的质量、价格有个大致的了解。
合同必须是有关部门统一的文书，如果对于约定的责任、义务不明确的，建议签定补充协议。
开工前至少2天
进场前做准备
与物业部门联系，完成必要的手续
和邻居打好招呼
天花、门窗材料以及辅助材料进场
交施工方钥匙
付首期装修款
编辑提醒：
要确定施工人员，明确工地负责人。
看好装修公司的施工进度表，对于某个项目要多少工时完工做到心中有数。
开工后1—2天