新建先生店通道上跨宁西铁路立交桥桥梁架设完成4月28日19点，随着最后一片30m箱梁安全地架到右幅3-7号桥墩上方并准确落放就位，中铁十局宁西铁路项目部一分部新建金安区先生店通道上跨宁西铁路立交桥架设24片30m箱梁施工任务提前一天顺利完成，标志着新建先生店通道上跨宁西铁路立交桥进入桥面施工阶段，赢得了上海铁路局、六安市政府的充分肯定。
新建先生店通道上跨宁西铁路立交桥桥梁架设施工自3月25日架设第一片30m箱开始，历时35天。项目分部于4月13日至4月20日利用2个二级封锁要点、5个三级封锁要点施工跨宁西铁路架设8片30m箱梁。架设8片30m箱梁，需要跨越车流量较大的宁西铁路上下行线，协调难度和安全压力极大。为确保架梁封锁要点施工期间安全、正点，项目一分部经理、总工蹲点上海铁路局相关处室站段，亲自主抓相关协调工作，以尽快取得车务、工务、供电、维管、安监等单位的支持和配合。项目部早在三个月前就针对跨宁西铁路要点施工作了全面的分析，结合施工实际，编写了详细的跨宁西铁路线架梁方案和施工组织设计，从施工组织、劳力、运梁车、驻站、防护，到架桥机过孔、箱梁间防护板安装施工、箱梁间防坠护安装施工等方面都做了周密地部署，并