【今日头条】环岛路流水至平原段年底通车点击上方
“平潭资讯”
可订阅哦！
环岛路流水至平原段起着连接环岛路东部至南部的作用，它的建成将打通环岛路的“任督二脉”。昨日，记者了解到， 
环岛路流水至平原段建设“激战正酣”，路基工程累计完成80%，还差2公里将全部完工，预计年底通车。
昨日，记者来到位于流水镇的施工现场，几十名工人正在安装一座桥梁的现浇梁模板，现场支立着数千根钢筋。
该路段项目总工程师余雷介绍，该路段一共需要建9座桥梁，长度共计1229米，现在已完成7座，正在施工的是山门中桥。“山门中桥桩基础和承台部分已全完工，准备浇筑75米长的桥梁。”余雷说。
余雷告诉记者，环岛路流水至平原段是此次“双百会战”重点攻坚项目之一，是今年计划竣工项目。项目部正全力响应“双百攻坚”号召，加快推进力度，力争11月底前实现完工，年底通车。
“我们增加了施工班组，每天300多个工人，采用平行施工的方式，同时开展路基、路面、桥涵、管线等工序。”余雷表示，为了实现既定目标，项目部采用倒排工期的方式，细化安排每天要完成的工程量。
项目介绍
环岛路起点为娘宫码头北侧，途经金井湾、安海澳、坛南湾、龙凤头、国家森林公园、流水镇，穿过风力