合肥地铁1号线试运营时间定了，可能真的延长到你家门口，全程惊喜连连！来了！
来了！
来了！
合肥公共资源交易中心刚刚发布消息
合肥轨道交通1号线一、二期工程
计划于今年12月开通试运营
轨道1号线载客上路前，
要过“毕业大考”。昨日，合肥晚报全媒体记者从安徽合肥公共资源交易中心获悉，
为保障轨道交通1号线试运营中的安全和效率，建设部门将着手组织对设备系统、人员、运营组织、应急等各类条件“过堂”评审。
通过了这次“期末考”后，才能说是为市民把好载客试运营前的最后一道关。
●
合肥轨道交通1号线一、二期工程（合肥站至徽州大道站）
●
线路总长24.5公里，均为
地下车站
●
共设
23个车站
，其中有
6个站点
可实现站内换乘，是合肥名副其实的
" 换乘之王 "
1号线运营前还剩哪些关卡？
1
4月，运营人员已分批陆续进驻，电客车司机、行车值班人员、车辆检修人员全面参与列车上线调试。
2
5月，进一步组织展开综合联调，对系统安全进行评估；完成运营接管车辆段，逐步开展轨行区和车站接管工作
3
7月，1号线全线可以实现电通
4
9月，开始进行空载试运行及综合演练。
5
10月，负责1号线运营的各部门员工全部到岗，月底