又有一波道路即将建成通车，龙岩真的不堵车了！如果你有个在龙岩的朋友
你们的对话模式是这样的
友谊的小船就这么说翻就翻了，都是“龙岩太堵”惹的祸啊！但是，这几条道理建成通车后，你们友谊的双桨一定会再次荡起的！龙岩真的不会堵车了，赶紧来看看又有哪些道路要建成通车了！
1
金鸡路二期A段（曹溪路——莲庄路）
简介
：道路位于曹溪街道境内，为东西向二级城市交通性主干道，起始于曹溪路口，终止于莲庄路口，沿途经过月山村、浮蔡村、石粉村，全长1630米，宽度50米，双向八车道，概算总投资约45000万元。
进度
：目前已组织施工、监理单位进场，正在进行施工便道等临时设施建设及办理弃土手续，准备开展土方及雨污水管道施工。
目标
：预计2017年春节前竣工。
2
犀牛路延伸段（登高西路北侧——人民路）
简介
：该道路是城市路网规划犀牛路的其中一段，与已建成通车的龙腾路平行，是连接城区南北向交通的一条重要的城市主干道。道路全长492 米，宽度30米，概算总投资13000万元。
进度
：2016年3月1日组织施工、监理单位进场，现已基本完成清表及部分雨水管道施工。
目标
：预计2016年6月底全面建成通车。
3
五星路（莲南路——