刘华龙：加强合作　倒排工期　加快推进龙里新高中建设5月4日，龙里县委书记刘华龙在龙里新高中现场办公时强调，各职能部门要通力合作，千方百计解决项目在建设过程中存在的困难，施工单位要倒排工期，加快工程进度，确保龙里新高中的建设按时序推进。
在龙里新高中项目建设现场，施工单位向刘华龙一行介绍了学校的规划设计、施工进度等情况。
龙里新高中建设项目占地面积358.62亩，规划建筑面积89450平方米，办学规模为102个教学班，能容纳学生5100人的寄宿制高中。目前已完成土石方场平约19万立方米，约占总工程量的80%，完成约800个孔位的勘探，占地勘工程量的60%左右，各项工程正有序推进。
在现场办公会上，各分管县领导及有关部门就龙里新高中推进工程中存在的林地纠纷、电力改迁、房屋拆迁等问题向刘华龙一行进行汇报，并提出意见建议，梳理出解决方案。
刘华龙指出，龙里新高中建设项目是民生工程，涉及千家万户的子女上学问题，全县上下要高度重视，各有关部门要加强沟通协调，合理施工、巧妙施工，想方设法解决项目建设过程中面临的困难和难题，监管单位要加强监督管理，确保项目建设保质保量完成。
刘华龙强调，在龙里新高中的建设过程中，有关单位要做