北美MES实施项目助力北美车间生产2015
年12月1日-2016年3月30日，北美MES实施项目历时4个月的时间，先后经过立项、需求调研、方案设计、开发测试和上线准备等几个阶段的工作，在北美公司4月1号试生产前完成系统的上线部署，有效支撑北美公司的车间生产。
自
06
年开始，潍柴致力于生产制造平台（
MES
）的建设，经过几年的努力，已构建支撑生产装配精益管理的信息平台。生产管理人员借助于
MES
系统实现生产资源管理、生产排成、生产分配、生产执行、生产跟踪、生产绩效分析、车间物流和生产数据采集等主要业务，构建起了车间制造管理的整体框架，实现了车间制造的数字化、透明化。已完成潍坊本埠及重潍柴等地的部署实施。
2015
年底，根据北美公司信息化业务需求，确立实施北美公司MES项目。因MES系统服务一线生产的特殊性，且MES系统在国外分子公司部署尚属首次，因此在项目实施过程中困难重重。
与在国内分子公司的MES实施推广相比，北美MES实施项目组首先面对的是语言问题：项目组查阅了大量英文的MES专业文献，与本埠MES现有功能的中文名称做对比，并结合了北美公司同事提供的本地化建议，将大量MES专业词汇、术语完成了