【筑魂】中海·国际社区50-71号楼项目施工进度中海会烟台分会为您呈现中海·国际社区项目最新项目施工进度，让我们共同参观一下未来的家园。
50、51号楼8层混凝土浇筑完成,1层砌筑完成；
52#楼7层顶板模板完成，1层砌筑施工完成50%；
53#楼6层混凝土浇筑完成，网点2层模板支设完成；
54#
楼
8
层混凝土浇筑完成，
1
层砌筑施工完成；
55#楼10层钢筋绑扎，2层反坎浇筑完成,1层砌筑施工完成；
56#楼9层钢筋绑扎完成,1层砌筑施工完成80%；
57#楼6层混凝土浇筑完成，1层砌筑完成50%；
58、59、60号楼7层混凝土浇筑完成,1层砌筑施工完成50%。
内墙抹灰：61#楼完成，62#楼3层以上完成，64#6层以上完成，65#楼完成，68#楼9层以上完成，72#楼3层以上完成；
屋面防水：61#、65#、69#楼保温板、珍珠岩找坡及细石混凝土找平层完成，63#、68#、70#楼屋面防水卷材及细石混凝土保护层完成，其余楼栋屋面防水卷材铺贴；
防火门：64#、68#、72#楼管井门门框安装完成，地库设备用房门框安装；
外墙保温：63#、66#、69#楼外墙保温板粘贴完成，67#、70#、71#楼