吉林延边律师徐金花||如何认定工期顺延?【
吉林延边律师徐金花
，为您提供专业法律咨询，
电话：
13944347911
1、什么情况下单位可以主张工期顺延?
有书面记录的下列情形，施工单位可以主张工期顺延
(1)建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点：
报建手续和施工许可证的取得，坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备，施工现场具备“三通一平”施工条件等。
关于施工许可证应注意：施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的，有无报发证机关核验施工许可证。
(2)建设单位未按照约定支付预付款、进度款，致使施工不能正常进行。
(3)建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行。
(4)设计变更和工程量增加。
(5)一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。
(6)发生不可抗力事件。
不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。
(7)隐蔽工程