内环高架：轰轰烈烈整一年弹指一挥间
光阴似箭，日月如梭，想来过去一年间的12个月365天，于天地之间不过是一“弹指”而已，然而这一年对盐城而言，翻开的却是一个全新的城建历史篇章，对仍然和曾经工作在高架工地的万名小伙伴而言，这期间却经历了无数轰轰烈烈，每一天都那样让人难忘。去年的此时，内环高架二期工程41公里全线除范公路南段外，到处仍是一如既往地静悄悄，然而随着施工大咖们的进场，5月份忽就人欢马叫，到处机声隆隆。许许多多盐城市民过去没见过、甚至没有听过的十八般新兵器一起涌来，在这里大展身手。于是乎，时间过去仅仅一年，高架雏形就雄纠纠地站立到市民们眼前，威武闪亮，让市民们精神倍增……
对梁体工作孔进行封闭
工人在紧张劳动
回收、甄别模板，以便合理利用，实现“四节一环保”
“伙伴”仍需努力
虽说大样子已出来，但全面开工毕竟才一年，而后调整的204国道高架段进入施工才4个月，所以要说工程已全面进入扫尾为时仍早。根据统计，目前全线约已完成上部结构95.5%，上部结构62%。具体地说，本周完成钻孔灌注桩26根，累计完成15517根，占总量98.4％；承台本周完成36个，累计完成2664个，占总量93.8%；墩柱本周完成2