邯郸南站改造完成 邯长、邯济铁路复线牵手10月21日11时，随着最后一组道岔平稳就位，中铁十局承担的邯郸南站改造施工顺利完成，至此，邯长铁路最后一个站场改造完成，标志着邯长铁路复线与刚改造完成的邯济铁路复线通过邯郸南站联接在一起。
据了解，邯长铁路扩能改造工程于今年6月和7月分别进行了一次区段封锁大要点施工，集中完成了除邯郸南站外的所有站场、线路改造施工任务，于7月9日实现线路开通。邯济铁路扩能改造工程晏城北-晏城-焦斌区间于今年9月25日实现双线自动闭塞开通，实现邯济铁路扩能改造工程济南局管段新建正线全部开通。此次邯郸南站改造完成，将改造完成的邯长铁路和邯济铁路复线连为一体，邯长铁路、邯济铁路复线同时开通。
据中铁十局施工负责人介绍，此次邯郸南站施工工序复杂、工点多、时间紧。加之给点时间多在夜间，施工难度大。特别是邯郸南站Ⅳ场四渡八交组合道岔的施工，更是极其罕见，成为整个要点成败的关键。为应对挑战，顺利交点，中铁十局组织技术人员反复研究施工方案，并邀请相关专家进行审查论证，将每一步要点施工步骤精确到分钟。组织劳力1200人，分3个作业队共9个分队，循环交叉作业，做到了目标定位、时间定人、工作定岗、空间定量，