史上最全装修顺序1.量房设计 -- 2.主体拆改 -- 3.水电改造 -- 4.木工工程 -- 5.泥工工程 -- 6.刷墙面漆 -- 7.热水器安装 -- 
8.吊顶安装 -- 9.橱柜安装-- 10.厨电安装 -- 11.木门安装 -- 12.地板安装 -- 13.铺贴壁纸 -- 14.开关安装 -- 
15.灯具安装 -- 16.五金洁具安装 -- 17.窗帘杆安装 -- 18.拓荒保洁 -- 19.家具进场 -- 20.家电安装 -- 21.家居配饰
装修前量房和设计的好坏直接影响装修的效果。
设计图分为效果图和施工图，设计图不仅要关注视觉效果，功能区间设置是否合理实用才是最重要的!
注意：
开工之前记得去物业办开工手续，交纳装修押金。
现代毛坯房的结构很不合理，需要根据设计拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。
注意：
承重墙(工程图上的黑色墙体)绝对不能破坏;隔断墙才能拆除(细实线或虚线)。噪音很大，尽量工作日白天施工。
毛坯房和二手房或多或少都需要水电改造。
注意：
1)电位的数量宁多勿少。
2)如选择定制橱柜，要提前联系商家测量，同时确定插座、开关的数量位置，以及水槽的大小和位置，保证厨房