菏泽机场配套工程建设有序开展 截至目前已完成投资1亿元菏泽机场项目进展备受市民关注，自启动征地清障工作后，配套工程已开工建设，截至目前已完成投资1亿元。
在机场筹建指挥部西侧，目前清障、硬化等前期工作正在进行。施工现场正在修建一座排水桥，属于机场排水系统的一部分。该桥长17米、宽20米，于4月21日动工，预计5日内完工。
自4月6日起，菏泽机场建设涉及搬迁的村民已经开始陆续搬迁，目前征地搬迁工作正在有序开展。菏泽机场项目拟规划占地2300亩，按照目前机场占地涉及图纸显示，清障搬迁涉及定陶县孟海镇韩楼、北王、前徐、后徐、刘庄等5个村庄。
机场配套工程建设不仅涉及清障搬迁，机场外部交通及公用设施同样在配套工程的范畴内。菏泽机场筹建工作手册显示，机场外部交通进场道路为长江东路，属于一级公路，设计车速每小时80公里，道路总宽15米，道路红线为108米，双向四车道。目前，总投资2.2亿元的长江路东延（日南高速—德商高速）工程即将完成道路主体施工，预计今年11月底前完成单幅快车道建设。长江路东延后将成为菏泽市区通往机场的必经之路，同时也成为连接日兰高速、济广高速两条高速公路的重要道路。
（来源：中国菏泽网）