上跨+下穿 泸州沱江二桥及明珠广场改造后怎么走！建议wifi下观看
记者
昨日从市建管一中心获悉，沱江二桥加宽改造工程已经开始施工。据介绍，沱二桥加宽改造桩基础工程属“抢险工程”，现正处于涉水工程“抢险阶段”。
施工现场
涉水基础抢修
赶在汛期来临之前完成
“每年4-10月为沱江汛期，如果不在汛期来临之前完成沱二桥加宽改造工程的水下基础作业，那么工期就会因为涨水而延误。所以，项目目前正处于‘抢险’阶段，实行24小时施工，尽量争取在4月底前让承台和墩身出水达到15m高度。”市建管一中心工程二科科长姚磊在接受记者采访时说到。
此外，施工单位现场技术负责人陈浪表示，现在由于挖机的钻头和岩石接触，所以发出的声响较大。大概在5天之后，这一部分完工，接下来基本不会有太大的声响。“施工期间给市民造成的影响，希望广大市民可以谅解。”
昨日，记者在施工现场看到，主桥1号墩和2号墩都处于桩基建设阶段。同时，记者发现，两个桥墩之间距离较远。姚磊告诉记者，两个主桥墩之间跨径达到159m。这种结构设计的跨径很大，有利于以后的通航。“主桥1号墩承台开挖已经完成了50%，主桥2号墩承台开挖完成了60%。”
沱二桥将往上游位置
加宽19m