加油站建设阶段相关手续办理欢迎您加入本平台的交流大厅“中国民营加油站论坛”
QQ群（461557367
）；
“
商务信息交流”QQ群（
319379081
）里可互通油站转让信息，与油站相关的
各路
油品供应商、设备厂家和服务商都可以来这里交流；“加油站非油业务”
QQ群（551751940
）是一线员工交流经验、互相学习的乐园，欢迎您的加入。
加油站建设阶段应办理的主要证照
1、    土地证
2、    建设工程规划许可证
3、    建筑工程施工许可证
4、    安评报告和批复意见书
5、    环评报告和批复意见书
6、    建筑工程消防审核意见书
。。。。。。
证照办理时间及手续
1、    建设工程规划许可证
办理时机：
施工图地方图审完成。
最晚完成时间：
公开办理地方招标手续之前。
2、    建筑工程施工许可证
办理时机：
施工合同签订完成
最晚完成时间：
项目进场施工之前
3、    土地证
办理时机：
项目施工完成并通过规划验收后开始办理
最晚完成时间：
项目正式转资之前
4、    安全评价
（1）安全预评价（安全“三同时”设立审批）
办理时机：
项目通过地方规划方案审查后办理