城事 | 高铁建设进行时连淮扬镇、徐宿淮盐两条高铁的建设备受市民关注。目前，铁路建设者们和各级政府都在倒排工期、抓紧建设，确保高铁按时投入运行、淮安高铁站如期建成使用。那么，这两条高铁建设到什么程度了？建设过程中，遇到了哪些技术难题？他们又是怎么攻克的？带着这些问题，记者来到连淮扬镇高铁和徐宿淮盐高铁建设现场。
连淮扬镇高铁：已打下2301根桩基
连淮扬镇铁路淮安段共82公里，分2标段、3标段和4标段三个施工段，分别由中铁十六局、中铁四局、中铁十九局三个单位承建。淮安区属于3标段三分部施工范围，施工单位为中铁四局。
来到位于新237省道东侧、京沪高速西侧的中铁四局3标段三分部项目部施工现场，只见各道工序都在紧张忙碌着。
“2015年8月30日，中铁四局中标承建3标段，8月31日晚，我们就来到了分部起点、城东乡张巷村开展工作。”3标段三分部项目书记黄成介绍说，依靠当地政府和村委会的支持，项目部很快拿到了建设拌合站的土地。10月18日，拌合站建设浇筑第一注混凝土；10月27日，建设者们扎出第一个钢筋笼；10月28日，打下第一根桩；12月10日，第一个桥墩出正负零；12月20日，第一个桥墩建成。
“淮安区提供的服务