【城投项目】梯青塔湿地公园二期项目情况1、项目概况
规划总用地面积216740
㎡
，主要包括车行道6020
㎡
、园路铺装及广场铺装9452
㎡
、景观木栈道3210
㎡、
停车位2615
㎡
、绿化工程155300
㎡
（其中山体绿化62000
㎡
、景观绿化61200
㎡
、湿地绿化32100㎡），总投资9686.83万元。
2、征地、拆迁情况
征地工作基本结束，累计丈量征地约292亩，涉及村民110户；坟墓迁移总计55座，完成迁移47座
3、项目形象进度及现场施工情况
芳香谷车行道路段花池回填土已全部完成；芳香谷车行道路段花池抹灰已全部完成；文化谷园路砼垫层累计完成80%；文化谷广场廊架白色透明阳光板安装已全部完成；情人谷园路石板面层铺装已全部完成；芳香谷六号楼后木栈道基础开挖已全部完成；芳香谷上山园路绿化区域种植土地形整理已全部完成；情人谷绿化区域种植土地形整理已全部完成；车行桥栏杆安装、梯步石板面层铺装已全部完成。
(1) 文化谷已完成工程总量的96%左右；
(2) 芳香谷已完成工程总量的96%左右；
（3）四季谷已完成工程总量的92%左右；
（4）栈桥谷已完成工程总量的96%左右。
4、现场施工