湖北荆门碧桂园四期凤林苑1#-18#楼工程进度湖北荆门碧桂园四期凤林苑1#-18#楼工程
进度
匆匆一个月又过去了，在这春暖花开的季节，我们的四期高层1 -18#楼工程进展如何了呢？工程师带您到现场一一体验吧！
1-3#楼屋面施工、1-3#楼27-32层砌体施工、二次结构25-27层施工、室内抹灰做灰饼及样板
4#、5#楼主体施工至封顶、砌体、二构施工50%
6-8#楼7-8层结构施工
9号楼外墙石漆完成55%，室内清理完成2层；10号楼外墙石漆完成55%，室内清理完成2层
11号楼：室内腻子第一道完成，卫生间防水全部完成，阳台地面找平完成，外墙石漆完成85%；12号楼室内粉刷完成，楼地面卫生清理完成，外墙石漆25%
13号楼室内粉刷完成，楼地面卫生清理完成，外墙石漆15%；14号楼外墙真石漆90%，卫生间预制盖板完成70%
15号楼外墙真石漆90%，9-10层墙砖湿贴
；
16号楼外架拆除，内墙粉刷95%，外墙纸皮砖完成90%
17号楼
外墙真石漆70%；
18号楼
外架拆除，外墙纸皮砖施工完成80%
春天，是万物复苏的季节，百花齐放；春天，是温暖的时节；春天，是最美好的季节。春天使大地焕然一新
。荆门碧桂