【中国城事—淮安城事】有轨电车月底试跑 疏“堵”保“畅”进行时 2015.04.10 第0247期自3月中旬首列有轨电车来淮，关于何时能坐上有轨电车、沿线道路何时修好等问题备受淮安市民关注。记者昨日了解到，有轨电车将于本月底试跑，沿线道路修复、绿化栽植、车辆基地建设、机电设备安装调试等各项工作正如火如荼展开。
沿线绿化：水渡口至终点站段4月底完成
青绿的草皮、高大的乔木、精致的灌木，配以黄、红、白色植物点缀， 如今的有轨电车翔宇大道沿线， 充满了现代与绿色的气息。淮安现代有轨电车一期工程项目部绿化方面负责人刘斌给出了电车沿线的绿化时间表：4月底完成水渡口到终点站沿线绿化。
据了解， 经过前段时间的紧张施工， 水渡口至终点站苗木栽植和草坪铺设现已全面展开。根据绿化方案，翔宇大道水渡口至海口路段采用段落式平篱加花灌木和双排乔木栽植的形式绿化，目前乔木已基本栽植完毕，随后要铺栽灌木、草坪;海口路至海天路段采用平篱和花灌木段落式交替栽植的方式绿化，目前部分灌木已栽植，现在正铺草坪; 海天路至终点站受路宽限制， 绿化以矮小灌木为主，正陆续进场栽植。
与此同时， 主城区电车沿线绿化渐次展开。大运河文化广场段正在栽植苗木，