2016花城成长记一年时间很快就过去了，想必大家很关心花城的施工进度吧，下面由小编为您呈上花城最新的工程进度，大家仔细观看哦！
2号楼
主体工程已封顶，砌筑已完成，屋顶机房层已完成，室内抹灰已完成
50%
，屋顶保温已完成
70%
，断桥铝窗框已完成
90%
，外墙保温正在进行材料采购，安装工程准备进场施工。
2#
楼附属商业主体已完工，附属商业砌筑基本完成。
3号楼
主体已封顶，砌筑已完成，屋顶机房层已完成，室内抹灰已完成
30%
，屋顶保温材料已进场，断桥铝窗框已完成
80%
，外墙保温正在进行材料采购，安装工程准备进场施工。
3#
楼附属商业主体已完工，附属商业砌筑基本完成。
4号楼
主体已封顶，砌筑已完成，屋顶机房层已完成，室内抹灰已完成
30%
，屋顶保温正在进行施工，断桥铝窗框已完成
70%
，外墙保温正在进行材料采购，安装工程准备进场施工。
1#
地下车库主体已完成，砌筑已完成，地下二层室内回填土已完成，车库坡道已完成，通风及消防准备进场施工，车库地面准备施工。
细节展示
社区展示
规
划
绿
化
大
门
户
型
样
板
感谢您对万年花城官方微信的支持与厚爱！
联系我们
电话：0353-2583