水位上涨致西江四桥水上施工暂停丨汛期内稳步推进南岸和北岸工程建设本报讯（记者 吴艳虹 文并摄）近段时间雨天密集，西江水位迅速上升，西江四桥水上工程施工也因此受到影响，水上作业目前已暂停，待水位下降到11米以下才能恢复施工。据了解，施工方将在汛期加大人力物力的投入，紧抓雨水间歇抢抓施工进度，确保工程质量的同时按计划推进建设。
4月16日，西江四桥北岸引桥17号、18号、19号墩墩身已完成，A匝道的0号至2号墩梁体已浇筑。
4月16日，在西江四桥对面防洪堤上，记者看到了水中作业的施工现场已被洪水淹没，施工钢便桥、钻孔机、直径2.8米的桩基全都泡在水中。据中铁上海工程局西江四桥项目部安全总监陈新建介绍，今年梧州的雨天特别密集，雨量大，西江水位在4月中旬迅速上涨。“4月11日凌晨，因为水位上涨实在太快，我们不得不组织工人们通宵把重要的机械设备、材料撤离水上施工现场。前几天，我们从相关防洪防汛的会议上得知，今年西江水位预测要高于往年。”陈新建说。
据了解，西江四桥水上工程施工已进入一个主要阶段，其中，均由24根桩基组成的12号、13号桥墩的建设是重中之重。目前，12号墩已完成14根，13号墩已完成17根，预计还需20多