【问政】东环路何时能通车？为何建设进展缓慢？有关部门是这样说的……“东环路什么时候能通车？”
“东环路建设为何进展缓慢？”
……关注东环路建设的市民通过各种方式了解项目的进度。
近日，有网友在贵港市网络问政平台上质询有关于东环路建设进展情况↓↓↓
（东环大桥鸟瞰图）
东环路项目于
2010
年
10
月正式开工，原计划工期为
35
个月，本应在
2013
年
9
月建成投用。但到目前，原定的竣工日期已经过去了两年多，东环路却还未完工，这是为什么呢？
市交运局网络发言人在网络问政平台上给出这这样的答复……
（东环大桥鸟瞰图）
（近看东环大桥）
（东环路与南梧高速路贵港北延线交汇处）
近日，有市民致电贵港日报：
东环路建设为何进展缓慢？
根据市东环路建设办工程部负责人韦工：
项目进度缓慢主要原因是征拆难，特别是郁江南岸在征拆过程中遇到的困难更大。具体说来，东环路郁江北岸的用地，直到2014年才征完。除了征拆难，还有施工取土难、雨水天气多等其他因素干扰了施工。
（东环路与南梧高速路贵港北延线交汇处）
韦工还说，除了征拆难外，还有其他因素干扰了施工。其一是个别群众自私观念在作怪。比如，一户人家提出要在他家的水田边增加