雄伟啊!大藤峡工程纵向混凝土围堰全线达到35米高程,如期实现水利部度汛要求4月30日，最后一仓混凝土顺利浇筑完成，标志着大藤峡工程“4.30”度汛目标圆满完成!
大藤峡水利枢纽工程左岸泄水坝段、左岸厂房一期导流工程纵向混凝土围堰，全线混凝土浇筑达到35米以上高程，部分坝体达到38米，实现水利部年前下达“全线达到35米高程”的度汛要求。
国家水利部把大藤峡水利枢纽工程列为天字号工程，陈雷部长、矫勇副部长先后调研工程建设，要求纵向混凝土围堰在4月30日前必须全线到达35米高程，务必保证工程度汛安全。
去年受3次超标准洪水影响，直线工期滞后近50天情况下， 2016年初，工程各参建方再次梳理思路，迅速统一战略目标，传达国家水利部“务必保证工程度汛安全，必须让国家和广西人民放心！”的要求，多名专家深入工程现场给予技术支持；通过工期倒排方式，将目标任务分解到每月、每周、每天，以日计划保周计划，以周计划保月计划，同时加强技术支持和后勤保障服务工作，确保了各工程节点目标按期完成。
▍
内容来源
：
“新桂平”微信公众号
，作者
施小红 杨璐 高毅。
内容已获授权，特此鸣谢。