《碧桂园完整的•三级计划制度体系》碧桂园计划体系
碧桂园始终以快速开发著称，大部分项目从拿地到开盘只有5个月，碧桂园之所以能够快速开发，完全得益于碧桂园的“三级计划体系”......
今天分享的就是《碧桂园完整的三级计划制度体系》▼
01
碧桂园三级计划.总则
第一条
为明确项目计划编制、执行反馈、调整及考核要求，提高项目进度计划的准确性，促进项目开发效率的提升，特制定《碧桂园集团三级计划管理办法》，以下简称“本办法”
02
碧桂园计划术语与定义
第二条
项目一级计划：指集团统一规定节点，并由集团运营中心负责监控的项目开发计划。
第五条
项目专项计划：是指依据项目总体开发计划要求编制的各专业工作控制计划，如前置专项计划、设计专项计划、招标专项计划、采购专项计划等。
03
碧桂园三级计划适用范围
第六条
本办法适用于集团所有区域的项目计划管理。
04
碧桂园三级计划主要职责
第七条
集团运营中心职责
（一）组织项目一、二级节点计划模板的讨论确定与更新。
（二）组织项目三级计划参考模板的编制与更新。
（三）组织、督促项目各级计划的编制。
（四）组织项目运营目标书模板的编制与更新。
（五）组织项目一级计划的评审。