(权威解读)大峡谷玻璃桥为何延期开放？受强降雨等多重因素影响，湖南张家界大峡谷玻璃桥玻璃桥面及相关配套接待设施施工一度受阻，相关安全检测、验收等工作也被迫延期。目前，张家界大峡谷景区决定，原定于“五一”试营业的张家界大峡谷玻璃桥延期开放，具体开放时间待定。
大峡谷玻璃桥建设项目自2012年始就进入公众视野，因建设在两座高山峡谷之间，是全透明玻璃桥且拥有跨度、高度等多项世界第一，同时其设计的新颖性和创造性引起世界桥梁界和全球媒体和民众广泛关注和热议。几年来，由于技术要求极高、材料选择苛刻、现场施工难度大等众多限制，从设计、选材到评审、试验，每一个环节都是历经“艰辛”。在万众瞩目中，去年12月3日，张家界大峡谷玻璃桥成功合龙；今年1月27日，玻璃桥桥面玻璃首装成功……这些重点建设环节的圆满成功，向外界传递一个信息：世界第一工程张家界大峡谷玻璃桥离向全球公众开放的日子越来越近。
在桥体施工过程，玻璃桥栏杆、游客中心、进出公路等各项配套设施也正加紧建设收尾。但进入2月份以来，由于降雪、降雨等天气影响了施工进度，特别是桥面玻璃安装，原计划20天左右完成的拖延到本月底才完成。
据来自张家界大峡谷景区的最新消息，目前整个玻