胶东新机场 开建地上主体 “海星”5月现雏形！4月11日讯 10日，青岛新机场施工现场进行了第一台塔吊的安装，此台塔吊位于航站楼A指廊区域，标志着青岛新机场将由桩基施工转入地上主体工程施工，青岛新机场工程施工取得阶段性进展。青岛新机场于2015年12月正式拉开建设大幕，航站区、飞行区等重点工程现已全面铺开，各类招投标及后续手续报批工作有序推进中。
目前共有16家施工队伍、6家监理队伍进场施工，入场施工工人高峰达到1600多人，施工机械500多辆，各施工队伍紧抓当前施工建设最佳季节，抢抓工期昼夜施工。目前航站楼（除高地铁、GTC影响区），正在开展桩基施工和场区土石方开挖施工，其中大厅部分预计于4月底完成；五大指廊部分将于5月底完成，海星状可初见雏形。飞行区（除碧沟河影响区），12家施工队伍正式进场，已完成除影响区外的原地面复测，正在开展地面清表和耕植土外运，临时围界安装工作正式启动。
“三通一平”一期临路、临水、临电工作已完成，二期正在有序推进中。综合交通中心,高地铁代建已完成协议签订，已招标确定施工、监理队伍,正做好开工前业务用房搭建、“三通”准备和施工组织工作。招投标工作方面，现已完成航站楼及站前高架工程施