【城投项目】梯青塔湿地公园情况梯青塔湿地公园情况：
一、施工计划：
1、文化谷廊架白色阳光板安装；
2、芳香谷水景绿化区域种植土回填；
3、芳香谷车行道碎石铺设及混凝土垫层浇筑；
4、四季谷人工背运种植土至上山园路绿化区域。
二、施工完成情况：
1、芳香谷山腰绿化区域撒草种、铺设土工布、种植土平整；
2、芳香谷上山园路梯步安装；
3、芳香谷水景绿化区域种植土回填；
4、情人谷园路铺装青石板；
5、文化谷廊架白色阳光板安装。
6、四季谷上山园路人工背运种植土上山；
7、文化谷至四季谷道路铺装。
三、明日施工计划：
1、芳香谷山腰绿化区域撒草种、铺设土工布、种植土平整；
2、芳香谷上山园路梯步安装。
3、芳香谷水景绿化区域种植土回填；
4、四季谷人工背运种植土上山；
6、文化谷廊架白色阳光板安装。
如果您喜欢本文，请点击右上角“发送给朋友”，或“分享到朋友圈”，或点击文章标题下面的“清镇市城市建设投资有限公司”进行关注，或搜索微信公众账号"
QingZhenChengTou"
。我们感谢您的关注。