历史项目追踪：佛罗里达高尔夫度假胜地项目进展顺利▲
点击上方“
蓝字
”关注我们
了解真正安全的项目
侨外移民2012年推出、
I-526已获批
的美国投资移民佛罗里达高尔夫度假胜地项目进展十分顺利，施工正在如期推进，预计今年完工。
佛罗里达高尔夫度假胜地项目位于佛罗里达州Boca Raton市，项目将新起一栋奢华高端酒店，配套高端零售、餐厅和办公空间，以及翻新一个18洞锦标赛高尔夫球场、乡村俱乐部。
项目最新施工进展如下：
• 第4层停车矮墙建筑已完成，住宅建筑楼已封顶。
• 第1层地面压实，厚板准备及浇灌已完成。
• 零售区的地板准备已开始施工，CMU石墙已安装。
• 泳池和甲板已浇灌。
• 8层和9层石墙已完工。
• 窗户、门框、滑动玻璃门已安装至住宅第6层。
• 第5层的顶部轨道布局和安装已完成，第6层单元隔断框已安装。
• 住宅第5层的自动喷水灭火装置布局和安装已完成，第6层已展开施工。
• 立管已在楼梯井安装至第11层。
• 第5层立管布局、挂钩和浴缸已安装。
• 第7层竖管（水管／排水管，污水管）已经完成。
• 阳台圆柱框架已完成至第8、9层。
• 北部电梯灰墙安装已完成，南部矮墙已基本完成，西