【新天微讯】天气影响工程进度 张家界大峡谷玻璃桥将失约“五一”4月22日晚，一张《关于暂缓张家界大峡谷玻璃桥试营业的告示》的照片在微信朋友圈、微博平台疯传。经核实，该告示为假，但原定于2016年“五一”期间试营业的张家界大峡谷玻璃桥确将延期开放。
在网上传播的“告示”中，因提到玻璃桥“未经安全验收、不具备试营业合法性”等，引发网友疑虑。时刻新闻记者随即向图片中落款所示的慈利县旅游和外事侨务局核实。慈利县旅外局局长卓琼回应，该告示并非为慈利县旅外局出具，对其中所述对安全性的质疑更不知情。“目前看来，张家界大峡谷玻璃桥的确不会在今年五一小长假期间开放，不过只是由于强降雨延长了工期。官方告示预计将于下周一公布。”
张家界大峡谷景区表示，进入2月份以来，降雪、降雨等天气影响了施工进度，特别是桥面玻璃安装，原计划20天左右完成，但整个安装工序目前要延期到本月底完成，相关安全检测、验收等工作也被迫延期。
目前，玻璃桥建设已经完成，正在进行最后的桥面玻璃吊装，玻璃桥栏杆、进入通道、游客中心、进出公路等各项配套设施也正加紧建设。除玻璃桥外，游客中心已进入内部装修，景区外部停车场扩建工程按工期抓紧建设。
景区解释，在验收阶段，