浅谈新型旋挖钻成孔灌注桩施工技术一、桩基工程旋挖钻成孔灌注的基本情况
我公司某安置小区工程桩基础施工，一共需用197根桩径1米的钢筋砼桩，计划工期2个月。原设计采用人工挖孔及机械冲孔，但在实际施工中发现人工挖孔、机械冲孔均不适宜该工程。该工程所处环境三面距民房较近，一面近交通主干道，而且民房基础很差，在基坑支护施工时部分房屋已出现裂缝，安全隐患极大。人工挖孔在入岩时须爆破施工，机械冲孔更会发生极大震动。施工陷入僵局，必须采取技术措施。我方根据施工现场的地质条件和工程的施工质量与技术要求，建议采用新工艺旋挖钻孔的办法进行灌桩施工，即通过旋转钻斗和钻杆，利用钻斗自身的重量并且采用人为钻入液压的方式，将土屑装满钻斗，再将钻斗提出，这样，经过重复不停地旋转钻斗、取土、提斗、卸土和泥浆，实现成孔灌注，对周围环境的影响最大化的降低。在成本可控的前提下，提高工效，缩短了工期，更为安全施工、环境保护提供了保证。
二、旋挖钻成孔灌注桩施工的技术优势
（1）在成孔过程，由于是在岩土内部施工，完全通过钻头和钻杆的旋转，没有噪音，没有污染，速度非常快，而且质量也非常不错。
（2）取土的时候，运用的是非水的介质，只要数量很小的泥浆做护