今后1年半 尽量少走站前广场城市晚报讯 昨日零时，长春火车站综合交通换乘中心站前广场工程开始二期围挡施工。整个围挡施工预计一天完成，在一期围挡的基础上又向外延伸，过往的行人车辆请注意绕行，想要去往车站也尽量选择长春北站出行。
施工围挡计划利用三年、分五期进行
长春站综合交通换乘中心站前广场今年5月份开始封闭施工。该工程位于长春火车站站前广场，南至人民大街路口，东至长白路路口，西至辽宁路路口，占地面积6.3万平方米。在换乘中心工程施工过程中，本场地同时作为相邻的3个盾构区间始发场地使用。
交通换乘中心施工围挡计划利用三年时间、分五期进行。一期围挡施工包括火车站停车场和春华商场暗挖竖井区域。二期围挡在一期围挡的基础上向南外扩。
站前辽宁路至长白路进入二期围挡
据了解，一期围挡施工包括火车站停车场范围内围挡和春华商场新增暗挖竖井围挡。其中，火车站停车场范围内围挡与长春火车站综合交通换乘中心南广场工程一期围挡合建，占地面积共18453平方米。
二期围挡施工在一期围挡的基础上向南外扩，把站前辽宁路至长白路包括在内，竖井场地围挡不变。占地时间为1.5年，占地面积共23215平方米，外延面积4762平方米。
“一期我们是从