【城投项目】站街安置房项目情况站街安置房项目（一期）
1、项目概况
新建房住宅建筑面积8.913万㎡，商业建筑面积1.993万
㎡
，公共配套设施建筑面积530
㎡
，地下建筑面积2.2万㎡。
2、项目形象进度及
现场施工情况
20栋房子已经全部封顶并完成主体验收工作，目前正在进行外墙刮腻子灰（完成70%）、刷外墙漆（完成30%）、室内刮糙清光（完成80%）、塑钢窗框安装（完成90%）、屋顶防水（完成95%）、屋顶盖瓦（完成80%）；目前工地正常施工，施工人员约120人。
3、现场施工图片
站街安置房项目（二期）
1、项目概况
总建筑面积约50000平方米，酒店配套建筑面积16464.12㎡，农贸市场建筑面积2400㎡。
2、项目形象进度及现场施工情况
10栋房子已经全部封顶并完成主体验收工作，目前正在进行外墙刮腻子灰（完成60%）、室内刮糙清光（完成75%）、塑钢窗框安装（完成75%）、屋顶防水（完成70%）、屋顶盖瓦（完成60%）；目前工地正常施工，施工人员约105人。
3、现场施工图片
如果您喜欢本文，请点击右上角“发送给朋友”，或“分享到朋友圈”，或点击文章标题下面的“清镇市城市建设投资有限公司”进行