精益求精 持续创新----天津周大福金融中心项目彰显当代“工匠精神”凌晨3点，整座城市都安静了，大多数人早已进入梦香，然而，中建八局天津周大福金融中心项目依然灯火通明。“按照工程总计划，天津周大福金融中心的塔楼要在下一个春节前完成主体封顶。所以，我们需要抓紧一切时间，把受8.12影响而延误工期追回来。”刚刚从施工现场回到办公室的动力部经理张连魁，顾不上休息，马上打开电脑，开始写当天的施工日记，并为第二天各种施工材料的垂直运输做计划表。
精细化管理 提高
施工效率
“进驻的施工单位越来越多，作为施工现场的主要协调部门，总包协调部不仅要盯现场，保证施工的质量和进度，还要做好各种设备的使用计划，满足各施工单位的需要。”对于项目副经理刘鹏来说，白天，是和钢筋混凝土打交道的时候，晚上，则是和电脑为伴的时间。“拿垂直运输举例，每天晚上，我们就要组织各施工单位的负责人，开碰头会，根据他们第二天需要运送到作业平台的材料数量和作业安排，对塔吊的使用进行分配。现在，塔吊的作业计划，已经精确到了小时。这样以来，虽然我们的工作量增加了，但是通过精细化管理，现场的施工明显效率提高了。”
作为滨海新区的地标式建筑，高度达到530米的天津