崇左大桥项目召开第一次工地会议崇左大桥在参建各方的共同努力下，已基本完成开工前的各项准备工作。为进一步规范工程管理，规范建筑工程五方责任主体的建设行为，2016年4月15日下午，崇左大桥项目第一次工地会议在中铁十九局集团有限公司崇左大桥项目经理部会议室召开。会议由项目总监李庆春主持，崇左市城投公司、中铁十九局集团有限公司、广西共创建设项目管理有限责任公司、南宁品新工程检测咨询有限责任公司，以及江州区征地拆迁工作指挥部等有关领导和负责同志参加会议。
会上，业主单位、施工单位和监理单位分别介绍了各自入驻现场的组织机构、人员及其分工，业主单位项目负责人黄凤姣根据委托监理合同宣布了对总监的授权，业主单位现场负责人吴世忠就工程占地、临时道路及其他与开工条件有关的问题予以了说明，江州区征地拆迁工作指挥部副指挥长郑兴光就征地拆迁情况作了说明，施工单位介绍了开工准备情况，包括主要施工人员的进场情况，材料、机械、仪器和设施进场情况，施工驻地及临时工程建设进展情况等。项目总监李庆春对前期各单位工作准备情况进行了评述，指出了存在的不足并提出了整改要求。对施工监理单位下一步工作安排作出了详细的布置。会议还研究确定了各方在施工过程中参