【聚焦】新进度！拉林高等级公路米墨段全面施工，离全面通车还远吗？5月2日，西西从拉林高等级公路国道318线林芝至拉萨段公路改造（二期）工程米拉山至墨竹工卡段项目指挥部、工布江达至加兴段项目指挥部和加兴段至米拉山段项目指挥部获悉，截至目前，该项目11个标段的路基主体工程均已全面施工，每个标段的重点桥梁、隧道也在紧张建设中。
据米拉山至墨竹工卡段（简称米墨段）项目指挥部副总工任威介绍，米墨段全长64.49公里，总投资46亿元。
“截至4月28日，米墨段4个标段的项目部驻地建设均已完成，路基主体工程已全面施工。”据任威介绍，第一标段路基清表累计完成45.3万
㎡
；路基土石方累计完成2.6491万
m³
；桩基工程累计完成2根。第二标段路基清表累计完成26.3359万
㎡
；路基土石方累计完成20.1221万
m³
；防护工程累计完成360
m³
，涵洞基础累计完成混凝土浇筑418.265
m³
，涵洞墙身累计完成混凝土浇筑100.24
m³
；桩基累计完成42根。第三标段路基清表累计完成65.7233万
㎡
，路基土石方累计完成21.3万
m³
；桥梁桩基累计完成62根。第四标段路基清表累计完成66.323万
㎡