6月底前，快速路全线完工，这10项工程进展如何……距离快速路6月底全线完工还有不到两个月的时间，目前，快速路10项工程正在紧锣密鼓地有序推进，各个建设工地如火如荼，工人们正加紧工作，以确保快速路工程如期完工。
据介绍，快速路各项目的进展情况为：
快速路东线三标（察哈尔立交北延伸段）
：道路工程共计1.7公里，目前正在清理堆积土方，进行路基整修；联通自备井方案已经确定。
西二环立交桥（土默特立交向西匝道）
：桥梁共计102联箱梁，已完成98联，完成率96%，目前正在进行剩余桩基、承台等的施工。截至目前已完成桩基52根，剩余8根；承台7个，剩余5个（其中E47号承台正在支模板）；墩柱3根，剩余9根（其中D0桥台、E46墩柱正在支模板）；盖梁已完成1榀，剩余9榀；钢箱梁钢板已到场，正在加工制作。
西二环南延伸段（纬六路匝道跨线桥）
：主线、辅线、人行道已完工，剩余云中路延伸段、收费站段、纬六路匝道桥面层未完成。纬六路匝道桥桥头搭板砼浇筑完成，收费广场西幅加宽段、S103南幅段水稳摊铺完成，目前正在进行纬六路匝道桥两侧引道、云中路北幅水稳摊铺，收费站加宽段砼部分，钢筋施工。
快速路南线一标（云中路立交）
：桥梁桩基、