鼓楼区硬汉全线上演《百日决战》鼓楼区正在上演《百日决战》
有硬汉出没
我要赶紧去看
......
简介：
为确保三环北路高架快速路“十一”全面建成通车，三环北路高架快速路建设指挥部在全线“上演”“百日决战”劳动竞赛活动。
我们目标是桥梁主体结构、桥面系、路灯照明等全面完成，高架桥梁基本贯通；地道主体工程全面完成，其装饰工程完成50%，具备沥青砼摊铺条件；地面辅道路基、路面底基层基本完成，路面基层完成80%，路面沥青砼完成50%；附属工程预制预埋、管线基础基本结束；附属工程安装完成40%。”
三环北路高架快速路建设指挥部
负责人称，加快三环北路高架快速路的节点建设：包括煤港路互通、中山北路互通、平山路互通；丁万河桥等建设。
幕后花絮：
《百日决战》前期准备工作
三环北路高架快速路建设指挥部相关负责人称，截至4月5日，三环北路高架快速路全线累计桩基施工完成1555根，完成设计数量的98%；承台施工完成643座，完成设计数量的96%；墩柱施工完成708座，完成设计数量的96%；箱梁施工完成131.5联，完成设计数量的79%，主线桥面铺筑完成22.5幅，完成设计数量的10%，中央隔离墩浇筑2118米，完成设计数量的2