【工程进度播报】标杆不仅是口号更注重细节一直在问巴黎君，为什么没有工程播报
呵呵，那是巴黎君太忙了，太忙了， 太忙了，重要的事用排比
今日，偶得一会闲，去工地溜达了一下
顺便问了下，工程的大大们工程进度
特向各位大爷们奉上，希望你们一如既往的喜欢巴黎君
【一期工程进度】
1#楼外墙23层贴砖，消防安装完成打压。
2#楼外墙18层贴砖完成，消防安装完成打压。
3#楼外墙15层贴砖完成。主楼消防安装完成了50%。
6#楼外墙12层贴砖完成。主楼消防安装完成，打压完成。
7#楼外墙12层贴砖完成。主楼消防安装完成了30%。
10#楼外墙11层贴砖完成。主楼消防安装完成，打压完成。
22#楼外墙幕墙主龙骨及门窗外框安装完成了80%。
【二期工程进度】
13#楼32层结构施工完成。
14#楼32层结构施工完成。
18#楼一单元19层结构施工完成。二单元18层结构施工完成。
19#楼12层结构施工完成。
15#楼一单元5层结构完成，二单元5层结构完成80%。
11#楼主楼-1层结构完成80%。
图片有点少，不够话，欢迎来现场看看
这儿，茶、水、暖气、售楼部的菇凉，
都备齐了
这儿，还是你的家
没事来坐坐，说不定就有惊喜。