陈代文到民主路人防工程项目现场办公点击标题下蓝色「微碧江」可快速关注
4月21日，市人大常委会副主任、区委书记陈代文到民主路步行街公共人防工程项目现场办公。
陈代文要求，项目建设要围绕缓解城市交通压力和稳定群众思想扎实开展相关工作。要按照建设规划加快施工进度，确保各方影响降到最低；要科学合理实行封闭施工区域，兼顾考虑解决城区交通压力问题；要加强施工现场管理，做到文明施工，保证城市环境整洁；要加强正面引导和做好群众思想工作，对群众的合理诉求要及时回应，稳定群众思想。
项目建设进展情况
据了解，在建的铜仁市民主路公共人防工程，项目位于解放路、民主路、中华路及环北路，形成环形结构。项目建设工期为2年零7个月，2014年12月开工，预计2017年6月完工。工程占地面积21184平方米，总建筑面积16644平方米。目前已完成了环北路、解放路、民主路三段支护桩、冠梁、管网改造，1119根支护桩完成了744根，2212延米冠梁完成了1485延米，开挖方量完成了24640立米，管网迁改及保护790米，完成主体结构封顶2380立方米，累计完成施工投资6000余万元。
[来源：碧江区新闻中心]