要闻：连续作战数日，乡愁贵州项目征拆工作正快速推进中五一，你们在游山玩水，我们在“翻山越岭”
五一，你们在吃香的喝辣的，我们在吃苦的喝酸的
五一，你们在沐浴阳光，我们在头顶烈日
一切的翻山越岭，一切的酸甜苦辣，一切的头顶烈日，都是为了乡愁贵州项目能快速推进，市委市政府一声令下，职教城管委会坚决执行立即行动，联合站街镇、公安局等单位，连续几日奋战，对乡愁贵州项目一期红线范围内用地、房屋等开展集中行动。
在各部门的共同努力下，征地拆迁方面，项目一期规划应征土地
350
亩（含林地）已全部丈量征收完毕，耕地部分已全部兑现，林地部分进入评估程序，一期土地已交付施工方。项目（含二期）累计完成土地征收
513
亩，占比
65.91%
，累计补偿兑现
392
亩，其余部分正在公示和评估。房屋拆迁涉及
12
户
13
栋房屋及一个养殖场，截止目前，己签约兑现
8
户，安置住房
11
套，剩余
4
户（包括养殖场）正在加快签约进度，其中
3
户已经搬家腾房（包括养殖场），剩余
1
户租赁到房屋后即可实施搬家腾房。已累计拆除房屋
8
户
9
栋，拆除面积
1972.29
㎡，其中合法面积
1392.29
㎡，违法建筑
580
㎡