【地铁进程】地铁1号线百日铺轨3280米 7个区间实现双线贯通记者昨日跟随市政府检查时获悉,地铁1号线(一期)7月30日开始铺轨至今已近百日,共铺轨3280米。
截至目前,地铁1号线(一期)全线共21台盾构机下井施工。其中,秀山站—罗汉山站、斗门站—树兜站、上藤站—三叉街站、白湖亭站—葫芦阵站、葫芦阵站—黄山站、黄山站—排下站、城门站—三角埕站等7个区间已实现双线贯通,象峰站—秀山站上行线、排下站—城门站下行线、三角埕站—胪雷站上行线、胪雷站—福州火车南站站下行线等4个区间已实现单线贯通。目前,秀山站等14个站点均已完成车站主体结构施工(封顶),象峰站等7个站点正进行基坑开挖及车站主体结构施工。
同时,1号线(二期)有关前期工作也在积极推动中。该期工程含福州火车南站站—东部新城站3站3区间,线路长约4.51公里,将结合新城开发推进实施。目前,该工程已完成招标图设计,并于8月完成了招标控制价。
此外,地铁2号线第一批启动建设的4个站点中,金祥站已于8月施工围挡,正在进行临时设施建设等前期施工准备;厚庭站、橘园洲站正在进行管线迁改、交通导改施工;祥坂站正准备启动前期房屋征迁。还有12个站点的交通导改方案已批,完成