彩电中心的现状与建议｜《一同走过从前——台长日记》海南电视台第一任台长鹿松林在此发表了他从建台之初到离开电视台的日记摘抄。这毕竟是海南电视台的一段辉煌历史，是我们大家一同走过的日子。
我从大学开始就养成写日记习惯。就是想作为备忘录；更是想留下自己的足迹。
彩电中心的现状与建议
◎
鹿松林
X
月
X
日
1
、彩电中心现状分析
彩电中心是我省的重点工程之一，项目计划总投资
2.3
亿元人民币，其中土建投资
1.5
亿元，设备投资
7000
万元，总建设面积
4.5
万平方米。
1989
年工程开工以来，
6
年中，省政府陆续投入资金
8000
万元，余下不足部分将由广播电视系统自筹解决，现彩电中心账面资金仅余
700
多万元。
省采电中心工程指挥部成立以来，在领导工程项目的建设中取得一定成绩。目前，
23
层主楼的主体工程已完成，面程
1.5
万平方米，现正在进行室内装修及水电安装。广播电视节目生产区总建筑面积为
2.8
万平方米，现在正进行基础施工，还有
2000
平方米的附属工程仍未动工。
根据彩电中心已成为我省胡子工程的现状分析，原因在于：
（
1
）频繁更换领导。
6
年来几乎一年换一任领导，共有
4