沪昆高铁云南段铺轨进入倒计时 玉溪到昆明只要28分45秒！据最新消息：沪昆高铁云南段铺轨工程预计今天或者明天就能完成，从昆明到玉溪只用28分45秒！
★
施工进度
“沪昆高铁云南段开行旅客列车速度目标值为300公里每小时，对线路的精调标准非常高。”施工负责人浦仕飞介绍，此次精调施工，要确保开通后的安全性、平稳性和旅客乘车的舒适度。
3月17日
沪昆高铁云南段轨道精调全面铺开，预计6月初精调施工结束。
4月17日
铺轨车从位于马龙的材料基地，将500米长的铁轨运送到嵩明站台。牵引车将钢轨铺设在整体道床上，固定、检测，之后继续向7公里长的罗荣庄隧道延伸。
4月28日至29日
昆铁相关人士告诉记者，按照计划，沪昆高铁云南段的铺轨工程预计在本月28日或者29日完成。
6月底
达到基本功能，需进行静态验收。
7月
具备联调联试条件，使用黄色试验车进行联调联试，从速度和重量方面进行装载和速度不断增加的调试。
10月
联调联试大概持续3个月，将进行一段时间动态验收。
年底
“通过联调联试，动车在线上跑，不断发现问题，因此具体每个阶段的时间还不能精确。”昆铁相关人士告诉记者。
包括昆明南站、沪昆高铁、云桂高铁在内均在年底开通