县棚户区改造建设指挥部第22次全体会议强调最新加入用户
（版面限制，部分头像已隐藏)
.....
5月4日，县棚户区改造建设指挥部召开第22次全体会议，会议强调，要进一步坚定信心，加快速度，全力推进棚户区改造建设各项工作。
县委副书记、县棚户区改造建设指挥部指挥长陈瑜总结了我县前一阶段棚户区改造建设工作，指出了存在的困难和问题，就下步工作提出要求。
陈瑜指出，自项目下达以来，县委、政府高度重视，指挥部迅速行动，采取有效措施，汇聚各方力量，稳妥而积极地推进棚户区改造建设工作，先后完成了工作机构组建、入户调查、征收补偿办法起草发布、社会稳定风险评估、融资等重点工作，取得了阶段性成效。截至目前，累计完成测绘492户、评估457户、签约314户，测绘数、评估数、签约数分别占任务的72.99%、67.80%、46.58%。
陈瑜强调，2016年以来指挥部的重点工作任务是：紧紧围绕县委、政府的安排部署，在指挥部的统一决策和领导下，全面完成征收补偿和安置区建设，适时启动搬迁安置，逐块推进房屋拆迁和土地整理。重点抓好7个方面的工作。一是要继续做好签约工作。各工作组要制定工作计划，与包保单位结合，形成工作合力，扎实抓好签约工作