政局｜呼市：“五一”前3条道路工程完工点击上方
“
内蒙古新闻
”关注或点击右上角...分享～。
每日一言:
路曼曼其修远兮，吾将上下而求索!
原标题：“五一”前呼和浩特
3
条道路工程完工
大学路（昭乌达路——东二环）道路工程
据了解，大学路（昭乌达路——东二环）道路工程路线全长约
4210
米，于
4
月
6
日夜正式围挡开工。
该工程分为两段施工，其中一段为昭乌达路至创业路，道路宽度
27
米，长度
2150
米；另一段为创业路至东二环，道路宽度
24
米，长度
2060
米。
为确保在“五一”前完工，减少施工对市民出行的影响，市城乡建设委员会按照供排水管网建设进度，从
4
月
16
日开始采取逐段夜间施工、完成一段放行一段的方式，每天晚九点封闭道路施工，次日七点恢复交通。
目
前，道路工程已完成昭乌达路——兴安路段雨水管道回填
1000
米；铣刨原路面全幅
150
米、南北各半幅共
300
米；干硬性混凝土全幅
150
米、南北各半幅共
300
米；中粒式沥青混凝土全幅
150
米、南北各半幅共
300
米。
哈拉沁沿河西路专项工程
哈拉沁沿河西路专项工程
4
月
6
日正式开始施工，该工程位于新城区