碧桂园工法样板引路，项目经理和监理表示压力山大！！一个关注工程人情怀的公众号
有刻度
有温度
有励度
以下是正文，来源
：房地产经理人联盟
☀样板引路☀
碧桂园始终以超级大盘快速开发著称，如何在较短的工期条件下保持良好的工程质量成了碧桂园工程技术人员的难题......
为解决这一问题，碧桂园逐步在所有在建项目推行工程质量样板引路，使之成为工程施工质量管理的一项工作制度，即根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板，配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明，
使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰，易于了解掌握，同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度
，从而有利于消除工程质量通病，有效地促进工程施工质量整体水平提高。
今天分享《碧桂园工法样板引路工作手册》
☀样板引路☀
碧桂园•样板引路的工作要求
①施工单位在开工前须制定《工程质量样板引路方案》，其中包括：负责工程质量样板施工的成员组成、样板施工的工序、时间、地点、大样图等，经项目部审核同意方可进行样板施工。
②施工现场每一工序在开工前，必须先进行工序样板施工，经监理单位、项目部验收合格后方可定为工序样板。
③所有新进班组必须学习工序样板，签名确