太原五一路改造工程已完成过半，这些历史文物离我们更近了5月3日，记者从五一路改造指挥部获悉，该项工程从3月15日启动至今，通过统筹工序、采用新工艺等，提高工程效率。
目前，五一路改造工程已经完成总工程量的51%。
施工现场，数台“身材”高大的打桩机发出阵阵巨响。施工人员告诉记者，这种打桩技术叫SMW工法桩，这种施工工艺多用于地铁、房屋、高速公路的施工中，在市政道路中用得比较少。五一路改造使用这种施工技术主要虑到工期、现场土质等因素。
“五一路地下水位高，土质较松散，而工法桩最大的优点是可以起到深基坑的支护和防水作用，并且可以缩短工期，增加基础强度。”施工人员介绍，一般情况下，一个工法桩相当于原来普通打桩机的三倍工效。
根据施工要求，五一路改造共需要打工法桩1890根，从4月初到现在已经打下近800根。目前，五一路上跨府东街的桥梁现在桩基已经全部打完，上马街到桥头街下穿通道桩基作业也已完成，最长的山大二院840米的下穿通道西侧的工法桩已经接近尾声。
五一路改造施工场地狭窄、工期短，参与建设的单位都全力以赴，协作配合。据介绍，施工现场为24小时作业，整个工程可谓见缝插针。4月底，所有的管线工程基本结束，目前，东西