司法指南 || 怎么支付工程进度款甘肃兰州马爱虎律师，为您提供法律咨询，联系电话：13993193203
1、工程进度款支付
国家工商行政管理总局、建设部颁布的《建设工程施工合同(
示范文本)
》中对工程进度款支付作了如下详细规定：
(1)
工程款(
进度款)
在双方确认计量结果后14
天内，发包方应向承包方支付工程款(
进度款)
。按约定时间发包方应扣回的预付款，与工程款(
进度款)
同期结算。
(2)
符合规定范围的合同价款的调整，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(
进度款)
同期调整支付。
(3)
发包方超过约定的支付时间不支付工程款(
进度款)
，承包方可向发包方发出要求付款通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付。协议须明确延期支付时间和从发包方计量结果确认后第15
天起计算应付款的贷款利息。
(4)
发包方不按合同约定支付工程款(
进度款)
，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包方可停止施工，由发包方承担违约责任。
2
、工程进度款支付方式有哪几种?
工程进度款支付方式有以下几种：
(1)
按