连江金凤大桥年底建成  黄岐半岛等沿线群众进出县城将更便捷县重点项目----金凤大桥动工一年半，目前已完成总工程量的63%，预计年底前可全面完成建设任务。
建设中的金凤大桥
记者昨天在金凤大桥施工现场看到，工程负责人正在检测桥墩的定位是否准确。桥面上，工人们正在焊接桥梁的钢筋。据介绍，金凤大桥的桥墩共有28个，目前已经完成了26个，预计本月底将会完成桥墩的建设工作。
桥面
整座桥从2014年11月动工到现在，工程已经完成了投资额是6200万，占总投资额的72%，合同施工价完成了4200万，占63%。由于大桥位处敖江下游，接近入海口，地质条件相对复杂，工程施工难度较大，特别在水下作业时，施工单位采取了锁扣钢管围堰方法施工，确保了工程如期进行。
最后一根桥墩一周内浇筑完毕
桥梁
金凤大桥位于乌石埔排涝站附近，南接江南乡王庄村，北连丹凤东路末端，东有动车桥，西近高速路桥。桥面长361.5米，宽26米，除四车道外设有非机动车道和人行道。金凤大桥也是连江四桥，建成后，浦口、东岱以及黄岐半岛乡镇群众可以沿南江滨进出连江，通往火车站、琯头等地也更加方便，有力缓解城区交通压力。
对岸远处是位于江南乡的体育公园
(通讯员 林航