南渡江引水大坝主体基本完工！海口市中、西、东部地区的市民再也不愁用水问题了！两个月前，南渡江引水工程东山大坝工地还是一片塔吊林立；两个月后的今天，工地塔吊已经撤离，六座巨大闸门的闸墩屹立江中心，似乎随时准备接管江水调控，标志着南渡江引水工程大坝主体基本完工，由大规模作战进入局部收尾施工。
▲南渡江引水工程工人抓紧施工。
从岸边俯视江中，东山大坝以六座泄水闸门为主体，横锁南渡江。尽管主体基本完工，但是施工单位仍在全力以赴，数百工人顶着烈日奋战，焊接闸墩侧轨的电火花在烈日下十分耀眼；工程车运来回填土，由压路机反复压实，准备建一段连接左岸与坝体的回填土坝。
▲效果图
东山堤坝工程现场负责人高学彥表示
泄水闸墩全部完成27米高程的建设后，目前大坝在做的主要有三项工程。
一是
闸墩侧轨工程，以每座闸墩有3块闸门计算，共需焊接36条闸门侧轨，供闸门起落使用。
二是
左岸回填土坝工程和左岸空腔工程，一起构成左岸与闸墩之间的挡水坝体。
三是
大坝下游起保护作用的护坦、消力池工程。此外，作为生态放水道的两米宽小闸门、闸门起吊机构也在同时安装。
一切顺利的话，这些易受汛期影响的工程都将在月底完工，等待验收后就可以拆除围堰放水。