创新！粘土地质环境下大面积深基坑降水技术素材来自于筑龙论坛
如需转载，请注明来源
小编的话
技术创新创造价值
好消息：
由于即日起，
可以输入关键词搜索微信历史消息啦，通道在微信菜单“每日新鲜”里哦，快去体验自己搜索的乐趣吧~
本基坑工程在雨季施工，具有面积大、渗透系数小的特点，本文提出五种方案进行必选，并进行技术创新，有很好的参考学习价值。
一、工程概况
工程总面积
11.3
万平米，占地面积约
2.4
万平方米，基底埋深约
6
米。工程地基土开挖范围内土层为素填土、粉质粘土和粘土，为主要含水层，含水率为
28%
左右，土层水平渗透系数为
0.5m/d
。地下水类型属潜水，地下水稳定水位埋深在
5.1
米左右，潜水层厚度约
16
米（见图
2
），由大气降水、地表径流补给。工期
1
个月，基坑开挖及地下结构施工期间，地下水位保持在基底下
0.5m
以下。
二、工程特点
三、提出方案
提出：
电渗井点降水方案；梁底设暗沟排水方案；集水明排方案；坑边设管井井点降水方案；地下水上游设深井井点降水方案；坑内设管井井点降水方案
五种方案。
经过比选排除坑边管井井点和集水明排降水方案。留下
电渗井点
+
梁底设暗沟；地