群塔施工如何保安全，这里有秘诀！在大型城市综合体中，群塔作业
是施工顺利进行的关键所在，而群塔的安全管理又是重中之重，如何做好群塔作业的安全管理工作？来看看重庆国金中心是怎么做的。
重庆国金中心群塔布置
重庆国金中心占地面积5万㎡，总建筑面积约64万㎡。本工程由4层地下室，3层商业裙楼和5幢塔楼组成，其中T3，T5塔楼高104m，T2，T6塔楼高170m，该4栋塔楼均为核心筒框剪结构，T1塔楼为型钢混凝土框剪结构，地下4层，地上64层，总高度为319.5m。本工程地下室及裙楼施工阶段共布置10台塔式起重机（以下简称塔机），地上塔楼施工阶段共布置7台塔机，其中T1塔楼地上主体结构施工由2台平头塔机替换为2台内爬塔机。
该
工程地下室施工体量大，地下室总建筑面积达到了24万㎡，由于施工工期紧张，25个小分区同时施工。
施工现场平面分区
群塔作业安全管理措施
该
工程使用塔机的数量及类型较多，包括11台平头塔机和2台内爬塔机。
其管理办法主要包括：
塔机的平面位置避让
塔机的平面布置需尽可能覆盖整个施工场地，并且需覆盖到材料的装卸位置，不出现或少出现塔机不能吊装的盲区，以避免材料的二次搬运, 但是又需控制各塔机回转