精诚合作 合力攻坚——项目工程进展情况精诚合作、合力攻坚
工程进展情况
滨海新区文化中心项目是滨海新区着力打造的重点工程之一，又是十大民生工程之首，工程紧，任务重。目前现场已进入主体施工关键阶段，发生着日新月异的变化，年前滨海现代美术馆、滨海滨海市民活动中心、滨海演艺中心三个场馆的结构已封顶，目前现场投入施工人员约1600人，
塔吊6台、吊车15台、挖掘机
5
台、半挂车10台、施工电梯3台，吊篮95台。
现场
主要在进行钢构安装、楼承板铺设、幕墙样板墙的安装、机电预留预埋等施工作业。
本项目于近期取得了二星级绿色建筑设计标识证书，取得消防局对消防设计提出的具体审核意见回复。项目已完成电梯、暖通、幕墙等专业工程的招标，正在进行智能化工程、消防工程的招标工作。
设计单位正对幕墙节点深化、室内装修、球幕演示厅施工图变更等设计问题进行深化与变更，以便更好的指导施工。
在保证工程质量进度的同时，项目也十分注重安全文明施工的管理，
在继续坚持每周质量、安全及文明施工联合检查工作的基础上，对每周检查进行量化评分，
通过这种形式促进项目建设，确保优质、科学、高效地完成各项建设任务。另外，
近日根据美丽天津一号工程指挥部关于