消防检测验收所需具备条件及验收相关准备资料工程现场条件
消防验收是整个项目的消防设施、结构等的验收，包括结构、装修、防火门、楼梯、电梯、配电系统、疏散及应急照明系统、通风、防排烟系统、防火卷帘门、自动喷淋系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、室外消防水泵接合器、消防水源、防火间距、消防报警及联动系统等消防设施以及防火墙孔洞的封堵、消防通道的畅通。为了使消防验收顺利通过，现将消防验收应具备的基本条件阐述如下：
1.消防喷淋系统施工调试完成，能够联动；
2.消火栓系统施工调试完成，能够联动；
3.室外消火栓设置间距和位置符合要求。
4.稳压系统、消防泵房喷淋加压泵工作正常；
5.根据验收计划，消防水系统提前正式充水，检测验收日期之前相关给水排水设备和管路、水池、水箱应具备相应功能。各专业的安装工作应在提前7—10天左右完成，以给消防联动系统创造安装、调试联动时间；
6.消防报警及联动系统安装调试完成；
7.电梯安装自身调试完成；
8.防火卷帘门安装调试完成；
9.根据验收计划，各个与消防系统有关的联动设备（正压风机、排烟风机、防火阀、排烟阀等应在调试前确保完成各自的单机试运转工作，避免出现电机反转、执行机构不完整