五月关公“提大刀”，六月义园开门迎客！今年
6
月
17
日，荆州关公义园计划开园，也就是说，距离关公义园开门迎客还有不到两个月的时间。那么，广大游客关注的关公圣像安装工程何时完成呢？
五月 关公将握上大刀
小风从项目施工方了解到，目前，关公圣像的上色工作基本完成，脚手架的拆除工作，估计在4月底可全部完成。接下来的就是关公大刀的安装工作了。
按照目前的工程进度，整个大刀的安装预计在5月5日开始。这尊世界体量最大的关公圣像，手中大刀重达136吨，需500吨级吊车才能顺利吊起。所以，工程量比我们想象中要大的多。
关公义园 六月开门迎客
根据项目估算，圣像大刀的安装要从4号开始一直到18号才能完工。与此同时，义园内的一些土方施工、外幕墙装修、武圣殿装修、仲宣桥等也都在紧张进行中，完工节点大概也都是在5月20号前后的样子。
网络图片
在圣像大刀安装的过程中，义园还将组织一次演艺项目的合演，这也是关公义园项目中的一大亮点和重头戏。具体来说，演艺项目是由三台大戏构成的，即《入城仪式》、《刘备招亲》和《关公的世界》。
发挥优势 景区抱团发展
除了正在兴建的关公义园，荆州还有古城宾阳楼、张居正故居、关羽祠等多个景点。但一直以