浅谈建设工程监理规划的审查和批准河南省建设监理协会专家委员会副主任
张家勋
摘要：
根据在审批监理规划的具体工作实践，紧紧围绕GB/T 50319-2013《建设工程监理规范》的有关规定，阐明了监理规划的审查和批准的依据、程序、内容，提出了审查质量等级划分概念，详细说明了审批意见如何签署等。重点叙述了对所采用标准规范的适用性审查，对编制内容合法和有效性、齐全完整性、针对性及对达到的深度审查以及对章节结构的合理性审查等。最后从监理单位、技术负责人、项目总监三个层次分别说明了其在监理规划编制和审查质量的保证中所起到的积极作用和重要意义。
关键词：
监理规划 审查 批准
0
引言
按照GB/T 50319-2013《建设工程监理规范》（以下简称监理规范）规定，监理规划是项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件，由总监组织专业监理工程师编制，总监签字后报工程监理单位技术负责人审批。
监理规划编制完成后，审批是保证其质量的最后一道重要环节。笔者通过多年来对监理规划的审批和对其他监理单位监理规划审批情况的了解，体会到这项工作在实际操作中还存在着一些问题。如，公司领导层重视不够，使审查成了走过场；技术负责人理论与技