【914关注】我市奥体中心工程建设进展顺利临夏奥体中心项目位于临夏市南龙镇妥家村，于2013年10月全面动工建设，预计于2016年6月底竣工交付使用。项目总占地面积268亩，总投资约8.49亿元，由临夏体育场、体育馆、大剧院、博物馆、奥体中心附属工程5个单项工程组成，是集体育比赛、业余训练、群众健身、文化娱乐、旅游休闲、商贸会展、成果展示为一体的多功能城市综合中心项目。
截至目前，大剧院土建和钢结构已完成总工程量的95%，通风空调系统已完成总工程量的90%，变配电和电气系统已完成总工程量的85%，内装已完成总工程量40%，幕墙工程已完成总工程量10%；体育场土建已基本完工，钢结构及屋面工程已完成总工程量的60%，足球场、田径跑道场地正在进行地面压实，显示屏和旗杆准备安装，智能化布线系统已完成70%，内装设计已进入投标阶段，体育工艺项目正在招标；体育馆土建、钢结构主桁架和外装干挂石材已基本完工，钢结构次桁架及屋面铺设工程已完成总工程量的80%，暖通空调系统已完成总工程量70%，智能化布线已完工，内装设计已进入投标阶段；博物馆外装工程已全部完工，室内布展大纲已确定，正在进行方案设计；附属工程正在进行地面挖填，按施