Sariarqa (metro bekati)

{
 „type“: „Feature“,
 „geometry“: {
 „type“: „Point“,
 „coordinates“: 
 76.851,
 43.22 
 },
 „properties“: {
 „title“: „Sari-Arka (stansiya metro)“,
 „marker-symbol“: „rail“,
 „marker-color“: „#3366cc“
 }
 } , {
 „type“: „ExternalData“,
 „service“: „geoline“,
 „ids“: „Q4408837“,
 „properties“: {
 „stroke“: „#FF9999“
 }
 }, {
 „type“: „ExternalData“,
 „service“: „geoshape“,
 „ids“: „Q4408837“,
 „properties“: {
 „fill“: „#FF0000“,
 „fill-opacity“: 0.1,
 „stroke“: „#FF9999“
 }
 } HGskl YaO

"Sariarqa"  — Olmaota metrosining 10-bekati. U „Moskva“ va „Bauirjan Momishuli“ stantsiyalari oʻrtasidagi birinchi qatorda joylashgan.

 Tarixi va nomlanishi 
"Aqsay" nomi tasdiqlangan stantsiya 1988-yilda ishlab chiqilgan. Loyihaga koʻra, birinchi metro liniyasi sxemasi va shaharning bosh rejasi boʻyicha Oqsoy bekati Saina koʻchasining gʻarbiy tomonida, Abay shoh koʻchasining burchagida joylashgan boʻlishi kerak edi. Biroq, 2013-yilda loyihaga oʻzgartirishlar kiritildi, stansiyaning joylashuvi bir necha metr orqaga qarama-qarshi tomonga, chorrahasiga koʻchirildi. Abay burchagi, Yantarnaya koʻchasi,Family Park roʻparasida. Stansiyani loyihada koʻzda tutilgan asl joyidan koʻchirish shahar hokimligi tomonidan rejalashtirilgan toʻldirishni qurish uchun Saina-Abaydagi yer uchastkasini sotish bilan bogʻliq.Oʻtkazilgan stansiyaga „Sariarqa“ nomi berildi.

2015-yil 22-iyulda Sariarqa va Doʻstlik stansiyalari qurilishi eʼlon qilindi.

„Sariarqa“ stansiyasini ishga tushirish 2018-yilga moʻljallangan edi. Biroq 2017-2021-yillarga moʻljallangan shahar byudjetidan qurilishni moliyalashtirish toʻliq toʻxtatilganligi sababli muddatlar oʻzgartirildi.

Stansiyaga 2016-yil 21-noyabr kuni Qozogʻiston Bosh vaziri 1-oʻrinbosar A.Mamin tashrif buyurdi. Qozogʻiston Bosh vaziri.

Stantsiyalarning ochilishi bir necha bor qoldirildi va 2019-yil iyun oyida stansiyalar 2021-yilda ochilishi eʼlon qilindi.

Metro bekati Markaziy Qozogʻistonda joylashgan Sariarqa choʻli sharafiga nomlangan.

2021-yil 30-dekabrda stansiyaning texnik ishga tushirilishi boʻlib oʻtdi.

2022-yil 30-mayda stansiya oʻzining ilk yoʻlovchilarini qabul qildi.

 Vestibyullar va transferlari 
Bekat Abay shoh koʻchasi yoʻli ostida joylashgan.Kirish joyi Family Parkning kirish qismida joylashgan. Shuningdek, Abay shoh koʻchasi ostida yer osti kirish guruhlarini qurish uchun yer osti yoʻlakchasi qurildi.

 Texnik spetsifikatsiyalari 
Uch gumbazli ustunli chuqur yotqizilgan stantsiya (chuqurligi 32,6 m), yoʻl masofasi 25 m.U uchta zaldan iborat-markaziy bir va ikkita yon zaldan iborat boʻlib, ular umumiy orol platformasini tashkil qiladi, kengligi 19,8 m,104. m uzunlikdagi Stansiyaga tushish-koʻtarilish balandligi 27 m boʻlgan eskalatorlarda (4 ta belbogʻ) amalga oshiriladi.

Qurilishning katta chuqurligi tunneldagi Abay shoh koʻchasi Saina koʻchasi ostidan kichik transport halqasi boʻylab oʻtadigan transport ayirboshining yaqinligi bilan bogʻliq

 Arxitekturasi va bezatilishi 
Stansiya loyihasi stansiya nomi bilan bogʻliq boʻladi-"Sariarqa". Ustunlar orasida choʻl flora va faunasini aks ettiruvchi badiiy pannolar boʻlishi taxmin qilinmoqda

Vokzalning markaziy zalining oxirida Qozogʻiston poytaxti — Sariarqada joylashgan Ostona (hozirgi Nur-Sulton) shahri fonida chopayotgan suruv tasvirlangan foni rejalashtirilgan.

 Eng yaqin ob’ektlar 

 3-sonli mahalla
 Family park

 Stansiya qurilishi 
Quyida eng muhim voqealar:

 2014-yil dekabr — eğimli tunnel qurish uchun qurilish maydonchasini tozalash boshlandi. Ishlar doirasida 20 tupdan ortiq etuk daraxt koʻchatlari ekilib, harbiy texnikalar koʻrgazmasi koʻchiriladi.
 2015-yil iyul — eğimli kurs uchun boshlangʻich chuqurning qurilishi boshlandi.
 2016-yil iyul — eğimli kurs qurilishi davom etmoqda.
 2016-yil — Moskva stantsiyasidan oʻng va chap yoʻnalishli tunnellarni burgʻulash tugallandi.
 2017-yil may — yer osti oʻtish yoʻlini qurish uchun Abay shoh koʻchasining aylanma yoʻli qurildi.
 2017-yil oktabr — Abay prospekti ostidan vokzal qabulxonasiga er osti oʻtish yoʻli qurilishi yakunlandi.
 2018-yil fevral — " Doʻstlik " stansiyasiga tunnel qurish tugallandi.
 2018-yil aprel — markaziy, shuningdek, oʻng va chap stansiya tunnellari inshootlari qurilishi yakunlandi.
 2018-yil sentabr — stansiya kassa pavilonining yer osti inshootlari qurilishi yakunlandi.
 2019-yil may — kommunikatsiyalarni yotqizish ishlari olib borilmoqda.
 2021-yil dekabr - texnik ishga tushirish boʻlib oʻtdi
 2022-yil may - stansiya stansiyaning birinchi yoʻlovchilarini qabul qildi.

 

 
 Bizning transport forumidagi stantsiya

Turkum:Olmaota