YuITC/Vietnamese-Legal-Documents huggingface dataset:
Điều 29. Trình tự thực hiện quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát
1. Sơ đồ các bước thực hiện quản lý chất lượng điều tra, khảo sát
2. Trình tự thực hiện các bước quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát
a) Lập Kế hoạch Điều tra/khảo sát - Nhà thầu xây dựng PAKTTC-DT trình thẩm định, phê duyệt - Nhà thầu xây dựng Kế hoạch Điều tra/khảo sát theo Mẫu QLCL-VI-01 Phụ lục 5 quy trình này trình chủ đầu tư/Chủ dự án phê duyệt
b) Thẩm định PAKTTC-DT - Cơ quan Thẩm định tổ chức thẩm định và lập thông báo kết quả thẩm định cho Chủ đầu tư. - Trình tự thẩm định thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Chương 2 Quy trình này.
c) Phê duyệt PAKTTC-DT, Kế hoạch điều tra, khảo sát
d) Kiểm tra điều kiện thi công Chủ đầu tư/Chủ dự án tổ chức kiểm tra điều kiện thi công đảm bảo phù hợp với kế hoạch thi công và PAKTTC đã được duyệt. - Quy trình kiểm tra điều kiện thi công thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 3 Chương 2 quy trình này. - Thông báo cho nhà thầu Điều tra, khảo sát triển khai thi công nếu đạt yêu cầu.
đ) Thực hiện Điều tra, khảo sát - Nhà thầu tổ chức việc điều tra/khảo sát theo PAKTTC, Kế hoạch điều tra/khảo sát và tuân thủ Quy trình ĐT, KS, RPBM do Bộ Quốc phòng ban hành hoặc quy trình được Chủ đầu tư phê duyệt. - Nhà thầu phải tổ chức việc quản lý chất lượng nội bộ trước, trong và sau quá trình thực hiện điều tra, khảo sát. - Nhà thầu phải bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý thông tin hiện trường. Việc Kiểm tra chất lượng thông tin hiện trường, dữ liệu điều tra/khảo sát phải được tiến hành hàng ngày. Các tồn tại sai sót kịp thời nhắc nhở khắc phục ngay.
e) Giám sát chất lượng điều tra, khảo sát - Nhà thầu thi công thực hiện việc giám sát chất lượng nội bộ và phải thực hiện việc kiểm tra lại hàng ngày 100% thông tin thu thập trong điều tra, kiểm tra lại ít nhất 5 % diện tích đã khảo sát. - Chủ đầu tư/Chủ dự án cử cán bộ QLCL hoặc Tư vấn giám sát thực hiện việc giám sát Điều tra/khảo sát theo PAKTTC và kế hoạch đảm bảo chất lượng của nhà thầu thi công. - Việc giám sát công tác điều tra/khảo sát và biểu mẫu sử dụng trong quá trình giám sát thực hiện theo Chương 3 Quy trình này.
g) Tổng hợp dữ liệu điều tra/khảo sát - Nhà thầu đánh giá dữ liệu thu thập được từ phiếu Điều tra/khảo sát, lập Thông báo kết quả điều tra/khảo sát và bản đồ hoàn thành điều tra theo Quy trình ĐT, KS, RPBM do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành. - Tư vấn giám sát xác nhận kết quả điều tra/khảo sát, trường hợp cần thiết đề nghị Chủ đầu tư/Chủ dự án tổ chức kiểm tra, phúc tra để xác minh dữ liệu.
h) Nghiệm thu kết quả điều tra/khảo sát - Chủ đầu tư/Chủ dự án, cơ quan QLCL và nhà thầu tổ chức nghiệm thu kết quả điều tra/khảo sát. - Trong trường hợp Chủ đầu tư/Chủ dự án yêu cầu Cơ quan QLCL độc lập đánh giá thì phải có báo cáo của cơ quan này trong hồ sơ nghiệm thu
i) Lập báo cáo, gửi dữ liệu về VNMAC và lưu trữ Việc lập báo cáo, gửi dữ liệu về Trung tâm cơ sở dữ liệu thuộc VNMAC sau khi kết thúc điều tra/khảo sát được thực hiện theo Quy định về quản lý thông tin KPHQBM
Điều 30. Nội dung và tiêu chí quản lý chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ
1. Nội dung chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ - Lập và phê duyệt PAKTTC - DT, kế hoạch rà phá bom mìn vật nổ - Kiểm tra điều kiện thi công - Kiểm tra điều kiện an toàn trong thi công - Đảm bảo chất lượng rà phá bom mìn vật nổ của nhà thầu - Giám sát thi công trong rà phá bom mìn vật nổ - Quản lý chất lượng thông tin rà phá bom mìn vật nổ - Nghiệm thu kết quả rà phá bom mìn vật nổ
2. Tiêu chí quản lý chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ - Chất lượng rà phá bom mìn vật nổ được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ, các tiêu chuẩn và Quy trình rà phá bom mìn vật nổ được phép áp dụng. - Việc quản lý chất lượng dữ liệu rà phá bom mìn vật nổ được thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng thông tin theo quy định tại Chương 9 quy trình này.
Điều 31. Trình tự thực hiện quản lý chất lượng trong RPBM
1. Sơ đồ các bước thực hiện
2. Trình tự thực hiện quản lý chất lượng trong rà phá bom mìn vật nổ
a) Lập Kế hoạch Rà phá bom mìn vật nổ - Nhà thầu tiếp nhận và thu thập đầy đủ các thông tin về dự án, về mặt bằng khu vực thi công; - Nhà thầu xây dựng PAKTTC-DT trình thẩm định, phê duyệt. Trường hợp khu vực thi công chưa có đủ thông tin cần thiết thì PAKTTC phải bao gồm cả nội dung điều tra, khảo sát; - Nhà thầu lập Kế hoạch RPBM theo Mẫu QLCL-VII-01 Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy trình này trình chủ đầu tư/Chủ dự án phê duyệt. Kế hoạch thi công phải bao gồm kế hoạch ứng phó tai nạn, kế hoạch thu gom, tiêu hủy bom mìn vật nổ; - Riêng Kế hoạch thu gom tiêu hủy bom mìn vật nổ phải được Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố khu vực thi công phê duyệt.
b) Thẩm định PAKTTC-DT - Cơ quan thẩm định tổ chức thẩm định và thông báo kết quả thẩm định cho Chủ đầu tư. - Quy trình thẩm định thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương II Quy trình này.
c) Phê duyệt PAKTTC-DT, Kế hoạch RPBM - Chủ đầu tư/Chủ dự án phê duyệt PAKTTC-DT và Kế hoạch thi công rà phá bom mìn vật nổ; - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố địa bàn thi công phê duyệt Kế hoạch thu gom tiêu hủy BMVN thu được.
d) Kiểm tra điều kiện thi công Chủ đầu tư/Chủ dự án kiểm tra điều kiện thi công đảm bảo phù hợp với kế hoạch thi công và PAKTTC đã được phê duyệt. Quy trình kiểm tra điều kiện thi công thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương II quy trình này bao gồm: - Kiểm tra sự đầy đủ của tài liệu, hồ sơ, các bảng biểu, phương tiện và khả năng thông tin liên lạc; - Kiểm tra sự đầy đủ và tình trạng nhân lực, trang thiết bị theo phương án đã được phê duyệt; - Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của các khu chức năng trên hiện trường như các khu vực: thử máy, khu đỗ xe; y tế; trạm chứa bom đạn; để thuốc nổ, thiết bị gây nổ; tạm nghỉ; vệ sinh; - Kiểm tra các điều kiện sử dụng thuốc nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; - Kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo an toàn trong thi công; - Thông báo cho nhà thầu RPBM triển khai thi công nếu đạt yêu cầu.
đ) Thực hiện RPBM - Nhà thầu tổ chức: + Định vị thiết lập hệ thống đường bao, cọc dấu đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN/BQP về rà phá bom mìn vật nổ và TCVN 10299:2014, thiết lập các mốc dẫn xuất tại khu vực RPBM và cập nhật tọa độ lên bản đồ theo dõi thi công; + Tiến hành RPBM theo PAKTTC, kế hoạch RPBM và tuân thủ quy trình thi công trong PAKTTC-DT đã được Chủ đầu tư phê duyệt; + Tổ chức QLCL nội bộ trước, trong và sau quá trình thực hiện RPBM; + Bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý thông tin hiện trường.
Việc kiểm tra chất lượng thi công hiện trường phải đảm bảo có ít nhất 10% diện tích thi công trong ngày được kiểm tra lại; + Cập nhật đầy đủ hằng ngày vào các mẫu biểu và trên bản đồ dữ liệu về diện tích RPBM, diện tích kiểm tra lại, số lượng, chủng loại, tọa độ, độ sâu phát hiện bom mìn vật nổ tìm được. - Đội trưởng, GSV phải tiến hành: + Kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn hiện trường và điều kiện sức khỏe của nhân viên trong suốt quá trình thi công. Chỉ huy công trường hoặc GSV phải xác nhận kết quả đánh giá an toàn của đội trưởng và cho phép tiến hành thi công; + Đảm bảo sự đầy đủ và tình trạng kỹ thuật của thuốc nổ công nghiệp, phương tiện gây nổ sử dụng tiêu hủy bom đạn tại chỗ phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ và các quy định liên quan; + Kiểm tra 100% các loại bom mìn vật nổ ngay khi mới phát hiện, trường hợp cần thiết phải hội ý với các kỹ thuật viên cao cấp để xác định rõ chủng loại, mức độ nguy hiểm trước khi ra quyết định tiêu hủy tại chỗ hoặc thu gom tiêu hủy tập trung; + Kiểm tra tình trạng kỹ thuật, thùng xe, phương tiện nâng hạ trước khi xếp dỡ, vận chuyển các loại bom đạn thu gom đến vị trí tiêu hủy; + Các tồn tại sai sót phải được kịp thời ghi chép và tổ chức khắc phục.
e) Giám sát RPBM - Nhà thầu thi công thực hiện tự giám sát chất lượng nội bộ và phải kiểm tra lại hàng ngày ít nhất 5 % diện tích đã thực hiện RPBM; - Chủ đầu tư/Chủ dự án cử cán bộ QLCL hoặc GSV thực hiện giám sát RPBM theo PAKTTC và kế hoạch QLCL của nhà thầu thi công; - Nội dung giám sát RPBM và biểu mẫu sử dụng trong quá trình giám sát thực hiện theo quy định tại Chương III Quy trình này; - Phải đảm bảo sự giám sát của cơ quan quân sự địa phương (từ cấp huyện trở lên) trong quá trình thu gom, tiêu hủy bom mìn vật nổ thu được trong RPBM.
g) Tổng hợp dữ liệu RPBM - Nhà thầu đánh giá dữ liệu thu thập từ phiếu RPBM, lập Thông báo kết quả RPBM và bản đồ hoàn thành điều tra theo Quy trình kỹ thuật ĐT, KS, RPBM do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành; - Tư vấn giám sát xác nhận kết quả RPBM, trường hợp cần thiết đề nghị Chủ đầu tư/Chủ dự án kiểm tra, phúc tra để xác minh dữ liệu; - Dữ liệu liên quan đến việc tiêu hủy tại hiện trường RPBM và thu gom tiêu hủy tại vị trí khác phải có xác nhận của Chỉ huy trường cơ quan quân sự địa phương (từ cấp huyện trở lên).
h) Nghiệm thu kết quả RPBM - Chủ đầu tư/Chủ dự án, cơ quan QLCL và nhà thầu tổ chức nghiệm thu kết quả RPBM; - Trường hợp Chủ đầu tư/Chủ dự án yêu cầu cơ quan QLCL độc lập đánh giá thì phải có báo cáo của cơ quan QLCL trong hồ sơ nghiệm thu.
i) Lập báo cáo, gửi dữ liệu về Bộ Tư lệnh Công binh, VNMAC và lưu trữ Việc lập báo cáo, gửi dữ liệu về Bộ Tư lệnh Công binh, VNMAC sau khi kết thúc RPBM thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quản lý thông tin KPHQBM.
Điều 36. Trình tự quản lý chất lượng thông tin
1. Sơ đồ các bước thực hiện
2. Trình tự quản lý chất lượng thông tin
a) Thiết lập hệ thống quản lý thông tin dự án Chủ đầu tư căn cứ quy mô, tính chất, mô hình quản lý dự án thiết lập hệ thống quản lý thông tin dự án đáp ứng nhu cầu thông tin nội bộ và nhu cầu của các bên liên quan. Hệ thống quản lý thông tin dự án bao gồm: Sơ đồ tổ chức; chức năng nhiệm vụ của các cá nhân; các quy chế về thu thập, xử lý, bảo quản, lưu trữ thông tin; chế độ báo cáo, bảo mật; mạng máy tính, đường truyền, địa chỉ, quyền truy cập. Kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn tại địa phương (nếu có) và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại VNMAC. Các yêu cầu về hệ thống QLTT tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành và Tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
b) Tiếp nhận, phân loại thông tin Cán bộ QLTT tiếp nhận thông tin từ các nguồn khác nhau, ghi phiếu tiếp nhận thông tin, ghi sổ văn thư, phân loại các thông tin nhận được theo nội dung của phần mềm cơ sở dữ liệu và chuyển cho cán bộ thẩm định chất lượng thông tin. Lập biên bản bàn giao hồ sơ theo Mẫu QLCL-IX-01 Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quy trình này.
c) Kiểm tra chất lượng thông tin Cán bộ kiểm tra chất lượng thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các bộ phận quản lý hoạt động nghiệp vụ khác để: - Nghiên cứu các thông tin liên quan đã có; - Xác nhận tính đúng đắn logic của các thông tin thu thập được; - Tổng hợp báo cáo chất lượng thông tin đã kiểm tra; - Ghi phiếu đánh giá; - Lập báo cáo phát hiện sai sót; - Gửi phản hồi cho đơn vị cung cấp thông tin; - Chuyển thông tin đã kiểm tra cho bộ phận nhập cơ sở dữ liệu.
d) Nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu, phân phối đến địa chỉ sử dụng, lưu trữ Trong quá trình nhập dữ liệu, nhân viên cơ sở dữ liệu có trách nhiệm ghi đầy đủ nhật ký quá trình nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu hoặc phân phối thông tin đến các địa chỉ sử dụng, lưu trữ; yêu cầu bổ sung, xác minh thông tin nếu phát hiện các điểm thông tin còn thiếu, sai lệch. Định kỳ hàng tháng tổng hợp tình hình thu thập thông tin theo Mẫu QLCL-IX-02 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quy trình này.
đ) Sản xuất, hiệu chỉnh thông tin Căn cứ yêu cầu cung cấp thông tin, cán bộ cơ sở dữ liệu sản xuất các phiếu cung cấp thông tin, hoặc tổng hợp thông tin theo yêu cầu thành các dạng tài liệu, báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
e) Thẩm định, phê duyệt Người phụ trách phải kiểm tra, xem xét các thông tin, tài liệu ký phiếu cung cấp thông tin hoặc trình cấp thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy chế quản lý thông tin. Khi phát hiện có sự không phù hợp với yêu cầu chất lượng thông tin, bộ phận QLTT thực hiện mọi nỗ lực để: - Kịp thời sửa chữa lỗi không phù hợp để sản phẩm được phát hành; - Điều tra nguyên nhân của sự không phù hợp; - Thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa thích hợp đảm bảo rằng sự không phù hợp sẽ không xảy ra lần nữa.
Thực hiện hoàn chỉnh đánh giá chất lượng thông tin theo Mẫu QLCL-IX-03 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quy trình này. Trường hợp đặc biệt, bản dự thảo các thông tin được chuẩn bị cần gửi cơ quan chức năng thẩm định hoặc phê duyệt theo quy định.
g) Phát hành thông tin Cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu phát hành (gửi) các thông tin được phê duyệt đến các bên liên quan theo kế hoạch, ghi sổ văn thư theo Mẫu QLCL-IX-04 Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quy trình này. Tiếp nhận phản hồi của các bên nhận thông tin, tổng hợp và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).
Điều 38. Trình tự thực hiện đánh giá và cải tiến
1. Sơ đồ các bước thực hiện
2. Trình tự đánh giá và cải tiến
a) Lập chương trình và kế hoạch đánh giá Cơ quan/Bộ phận QLCL của Chủ đầu tư/Chủ dự án căn cứ kế hoạch chất lượng để lập kế hoạch đánh giá Hệ thống QLCL của dự án theo Mẫu QLCL-X-02 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này. Trường hợp cần thiết Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện đánh giá nội bộ đột xuất hệ thống QLCL. Bộ phận QLCL của Nhà thầu thi công căn cứ kế hoạch đảm bảo chất lượng của mình và yêu cầu của Chủ đầu tư/Chủ dự án lập Kế hoạch đánh giá nội bộ theo Mẫu QLCL-IX-03 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này.
b) Phê duyệt Kế hoạch đánh giá được lãnh đạo Chủ đầu tư/Nhà thầu xem xét phê duyệt nếu đạt yêu cầu, trường hợp không đạt yêu cầu phải lập lại kế hoạch.
c) Thông báo và chuẩn bị đánh giá Sau khi kế hoạch đánh giá được phê duyệt, nhóm đánh giá/bên đánh giá gửi kế hoạch tới các cá nhân và tổ chức liên quan trước ít nhất 07 ngày. Đánh giá viên có trách nhiệm: - Nghiên cứu các tài liệu liên quan đến nội dung được phân công đánh giá; - Nghiên cứu báo cáo của các cuộc đánh giá lần trước; - Chuẩn bị Phiếu câu hỏi (nếu cần thiết) và Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá, Đánh giá viên sử dụng Phiếu ghi chép để ghi lại kết quả và đánh giá, nếu phát hiện có các tồn tại, sai sót thì sẽ ghi vào Thông báo kết quả; Lãnh đạo các tổ chức được đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nhân sự cần thiết và hợp tác với đoàn đánh giá để hoạt động đánh giá đạt kết quả tốt. Trường hợp, đột xuất không bố trí làm việc được theo kế hoạch đánh giá phải thông báo ngay cho nhóm đánh giá để điều chỉnh lịch hoặc cử cán bộ khác thay thế.
d) Tiến hành đánh giá - Họp triển khai kế hoạch/chương trình đánh giá: Đại diện lãnh đạo Chủ đầu tư/Nhà thầu tổ chức họp nêu rõ mục đích, yêu cầu tầm quan trọng của việc đánh giá và yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện. Trưởng nhóm đánh giá thông báo chương trình, phương pháp đánh giá; - Các đánh giá viên theo chương trình làm việc, nội dung đánh giá được phân công tiến hành đánh giá tại các tổ chức/đơn vị ghi chép đầy đủ các nội dung đã đánh giá, bằng chứng về sự phù hợp và không phù hợp của các hoạt động đánh giá đối chiếu với các chuẩn mực đánh giá để làm hồ sơ và báo cáo đánh giá. Nội dung được ghi chép vào Phiếu đánh giá theo Mẫu QLCL-IX-04 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này, lập các yêu cầu khắc phục/phòng ngừa/cải tiến chất lượng nếu phát hiện điểm không phù hợp hoặc cần cải tiến của hệ thống. Nội dung yêu cầu khắc phục/phòng ngừa/cải tiến cần ghi rõ trong báo cáo làm căn cứ để thực hiện và kiểm tra kết quả các hành động khắc phục/phòng ngừa/cải tiến. Trong quá trình đánh giá nếu có bất cứ sự thay đổi nào so với chương trình đánh giá cần thông báo cho Trưởng đoàn đánh giá.
d) Kết thúc kế hoạch, chương trình đánh giá - Họp kết thúc kế hoạch/chương trình đánh giá để thống nhất những nội dung đã thực hiện trong quá trình đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá nêu nhận xét chung về kết quả đánh giá; từng đánh giá viên nêu những điểm không phù hợp được phát hiện tại các đơn vị đồng thời giải thích rõ các điểm còn thắc mắc. Lập báo cáo, tổng hợp kết quả đánh giá theo Mẫu QLCL-IX-06 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này chậm nhất sau 3 ngày kết thúc đánh giá. Các đánh giá viên gửi lại Trưởng nhóm các yêu cầu khắc phục/phòng ngừa/cải tiến của từng đơn vị. - Thư ký nhóm đánh giá gửi thông báo kết quả đánh giá đến lãnh đạo Chủ đầu tư/Nhà thầu và thủ trưởng các đơn vị có liên quan để thực hiện hành động khắc phục.
e) Phê duyệt Lãnh đạo xem xét các điểm không phù hợp, các ý kiến có liên quan, xem xét các đề xuất về giải pháp thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa/cải tiến, phê duyệt thông báo kết quả đánh giá và gửi các đơn vị liên quan.
g) Thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Căn cứ các đề xuất giải pháp thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa/cải tiến được duyệt, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình phải xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay việc khắc phục các điểm không phù hợp đã nêu trong báo cáo.
h) Kiểm tra kết quả khắc phục Căn cứ vào yêu cầu thời hạn khắc phục/phòng ngừa/cải tiến, Cơ quan QLCL và Nhóm đánh giá cử cán bộ kiểm tra kết quả thực hiện tại từng đơn vị và lập Thông báo kết quả khắc phục/phòng ngừa/cải tiến gửi Chủ đầu tư (Chủ đầu tư/Chủ dự án)/Nhà thầu. Nhà thầu thi công có trách nhiệm gửi Thông báo kết quả đánh giá và Thông báo kết quả khắc phục/phòng ngừa/cải tiến của tất cả các đợt đánh giá về Cơ quan/Bộ phận QLCL Chủ đầu tư/Chủ dự án theo Mẫu QLCL-IX-07 Phụ lục IX ban hành kèm theo Quy trình này.
Khoản 1. Mẫu QLCL-II-01: Kế hoạch Thẩm định đánh giá năng lực CƠ QUAN THẨM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /…..-….. ……., ngày …. tháng ……. năm …… KẾ HOẠCH Thẩm định đánh giá năng lực Tên Tổ chức/ đơn vị ………………………………………. I. Các căn cứ II. Mục đích, yêu cầu III. Thời gian, địa điểm IV. Nội dung kiểm tra V. Thành phần tham gia VI. Tổ chức thực hiện Nơi nhận: - Đơn vị được kiểm tra; - Các thành viên tham gia; - Lưu: VT, QLCL; Th09. THỦ TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) 1. Căn cứ kiểm tra - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (trích dẫn nguồn......chương ....điều ……); - ….. 1. Cơ quan thẩm định - Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….. - Ông: ………………………………………………. Chức vụ: ……………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………… 1. Năng lực 1. DANH SÁCH NHÂN SỰ TT HỌ TÊN G.tính Năm sinh Chức danh Chứng chỉ đào tạo ĐT, KS, RPBM Chứng chỉ KT-AT vật liệu nổ Chứng chỉ AT-VS lao động Chứng chỉ bảo hiểm 1 Ng. Văn A nam 1988 ĐT ĐT2345 213468 346667 1345678 2 Hồ thị B Nữ 1991 Y sỹ …….. …….. ………. ………. 1. TCVN/IMAS …………………………………………………………………………………….. 1. Kiểm tra thông tin đầu vào 1. Tên Dự án: …………………………………………………………………………………… 1. Văn bản pháp lý hồ sơ trình duyệt - Quyết định số ………./QĐ-BQP ngày …../…../20…… của Bộ Quốc phòng về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác ĐT, KS, RPBM của Dự án…………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………; - Quyết định số ......../QĐ-UBND ngày …../…./20... của …………………………………….. …………………. về việc phê duyệt dự án: ……………………………………………………. - Quyết định số …………../QĐ-UBND ngày …../…../20.... của …………………………….. ………………………… về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: ………….. 1.
Kết quả khảo sát về tình hình BMVN, địa hình, thủy văn, tình hình dân cư có liên quan khu vực xây dựng công trình, phương án đánh giá …………………………………………………….., cụ thể: Kết quả thẩm định mật độ tín hiệu trên mặt bằng của dự án được tổng hợp theo bảng sau: Đơn vị tính: Tín hiệu TT Phương án trình duyệt Kết quả thẩm định Tăng (+) giảm (-) Mật độ tín hiệu trung bình ……………………….. I Trên cạn 1 Đến độ sâu 0,3m: …….. TH/ha; Đến độ sâu 0,3m: …………..TH/ha; 0 2 Từ độ sâu 0,3m - 3m: ...TH/ha; Từ độ sâu 0,3m - 3m: ... TH/ha; 0 3 Từ độ sâu 3m - 5m: …… TH/ha; Từ độ sâu 0,3m - 3m:....TH/ha; 0 … II Dưới nước 1 Đến độ sâu 0,5m: …………TH/ha) Đến độ sâu 0,5m: ……….. TH/ha) 0 2 Từ độ sâu 0,5m - 1m: ……..TH/ha Từ độ sâu 0,5m - 1m: ……….TH/ha 0 3 Từ độ sâu 1m - 5m: ……… TH/ha) Từ độ sâu 1m - 5m: ………..TH/ha 0 - Phát dọn mặt bằng thi công tương đương rừng loại ………chiếm ……….% diện tích trên cạn; - Độ sâu của nước đến …………..m; - Cấp đất: Đến 0,3m đất cấp ………., từ 0,3m - 3m, 5m cấp ………………….; 1. Chi phí bảo đảm cho công tác rà phá BMVN của dự án thực hiện theo Điều 18 của Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ. 1. Đối với Chủ đầu tư - Ban hành Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá BMVN trên mặt bằng dự án theo kết quả thẩm định. Để thuận tiện cho công tác quản lý, giám sát của Bộ Quốc phòng đề nghị Chủ đầu tư gửi văn bản về: Cục Tài chính/Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến/Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh …………………… (mỗi cơ quan, đơn vị 01 bản); - Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo Khoản 1, Điều 15 Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc phòng. - Thực hiện giám sát chất lượng chặt chẽ và yêu cầu nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát CL thực hiện đúng quy trình kỹ thuật ……………………………. 1. Bên cơ quan kiểm tra (Chủ đầu tư) gồm: - Ông: ……………………………………. Chức vụ:…………………………………………… - Ông: ……………………………………. Chức vụ:…………………………………………… - …………………………………………………………………………………………………… 1. Căn cứ kiểm tra - TCVN - Thẩm định và công nhận. - Hồ sơ dự án được phê duyệt.
- Thông báo kết quả thẩm định Phương án kỹ thuật thi công và Dự toán của ……..…… - Quyết định phê duyệt Phương án kỹ thuật thi công của …………………………………. 1. Kiểm tra hồ sơ 1. Ngày đánh giá: ……………………………………………………………………………… 1. Mẫu QLCL-III-01: Kế hoạch quản lý chất lượng của nhà thầu thi công TÊN TỔ CHỨC/ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH-……. ….., ngày ….. tháng …… năm…… KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Dự án Điều tra, Khảo sát; Rà phá bom mìn, vật nổ) Dự án/ hạng mục/ nhiệm vụ …………………………………………………………………….. Chủ đầu tư: ……………………………………………………………………………………….. Đơn vị thi công: …………………………………………………………………………………… Đơn vị Tư vấn giám sát: …………………………………………………………………………. Diện tích, độ sâu: …………………………………………………………………………………. Địa điểm: …………………………………………………………………………………………… Thời gian thực hiện: Từ ……………………………đến………………………………………… I. THÀNH PHẦN GIÁM SÁT 1. Danh sách cán bộ giám sát TT HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL VỊ TRÍ CÔNG TÁC I 1 2 3 GIÁM SÁT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ………………………………. ………………………………. ………………………………. II 1 2 3 CÁN BỘ QLCL NHÀ THẦU ………………………………. ………………………………. ………………………………. III 1 2 3 ĐỘI THI CÔNG ………………………………. ………………………………. ………………………………. II. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TT Nội dung công việc Phụ trách Thời gian T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 … GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ 1. Kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng hàng ngày: - Kiểm tra hồ sơ hiện trường - Kiểm tra số lượng, tình trạng kỹ thuật của máy móc, thiết bị, vật tư... - Kiểm tra số lượng, tình trạng sức khỏe và khả năng thực hiện nhiệm vụ của nhân lực huy động - Kiểm tra việc bảo đảm y tế, phương án ứng phó tai nạn được phê duyệt - Kiểm tra việc bố trí hiện trường - Đánh giá an toàn lao động khu vực thi công và giám sát việc đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường - Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cộng đồng dân cư, công trình xây dựng, vật nuôi, cây trồng...trong khu vực thi công 2. Theo dõi kiểm tra biện pháp thi công, việc thực hiện quy trình thi công so với phương án thi công được duyệt. - Giám sát thực hiện quy trình - Giám sát việc định vị khu vực thi công - Giám sát việc phát hiện, tiêu hủy tại chỗ, thu gom, tiêu hủy tập trung bom mìn vật nổ tìm được - Lập kế hoạch và thực hiện việc khắc phục sai sót 3.
Theo dõi, kiểm tra khối lượng, tiến độ và chất lượng thi công - Kiểm tra, hiệu đính dữ liệu điều tra thu thập trong ngày - Kiểm tra ít nhất 10% diện tích thực hiện KS, RPBM trong ngày - Kiểm tra, ký nhật ký thi công, ký các báo cáo ngày theo quy định 4. Chuẩn bị cho kiểm tra, nghiệm thu: - Chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra chất lượng của Chủ đầu tư/Chủ dự án, của cấp trên hoặc Cơ quan QLCL độc lập - Chuẩn bị mặt bằng cho công tác kiểm tra sau rà phá - Tổng hợp kết quả thi công lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu - Thực hiện việc đánh giá chất lượng nội bộ II GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ/CHỦ DỰ ÁN 1 1. Công tác chuẩn bị - Thiết lập và thông báo hệ thống QLCL của dự án - Tổ chức thẩm định và phê duyệt PAKTTC, kế hoạch thi công, kế hoạch chất lượng cho các nhà thầu - Kiểm tra điều kiện thi công các nhà thầu 2. Giám sát chất lượng thi công - Kiểm tra công tác bảo đảm chất lượng hàng ngày của nhà thầu - Kiểm tra xác nhận đánh giá an toàn hiện trường - Giám sát việc thực hiện quy trình thi công - Giám sát việc định vị khu vực thi công - Giám sát việc phát hiện, tiêu hủy tại chỗ, thu gom, tiêu hủy tập trung bom mìn vật nổ tìm được - Phát hiện các sai sót, tổ chức việc xác định nguyên nhân, theo dõi việc lập kế hoạch và thực hiện việc khắc phục sai sót, thống kê tổng hợp các tồn tại sai sót, đề xuất biện pháp khắc phục và thông báo - Chủ trì việc lập biên bản và xử lý sự cố, tai nạn - Kiểm tra tiến độ, khối lượng, chất lượng thi công định kỳ - Hướng dẫn nhà thầu lập hồ sơ hoàn công, kiểm tra chất lượng dữ liệu các báo cáo, thông tin dự án. Ký xác nhận nhật ký thi công và các tài liệu, hồ sơ dự án liên quan - Lập báo cáo đánh giá chất lượng dự án - Kiểm tra, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu dự án - Thông báo kết quả dự án, dữ liệu, thông tin, lưu hồ sơ theo quy định THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 1. Thông tin chung Địa điểm …………………………………………………………………………………………… Khu vực đánh giá ………………………………………………………………………………… Thời gian tiến hành ………………………………………………………………………………. Người đánh giá …………………………………………………………………………………… 1. Thông tin chung Dự án: ……………………………………………………………………………………………… Địa điểm …………………………………………………………………………………………… Khu vực hoạt động ………………………………………………………………………………. Thời gian tiến hành xác nhận …………………………………………………………………… Tên đội ……………………………………………………………………………………………… Đội trưởng ………………………………………………………………………………………… 1. Chủ đầu tư: ………………………………………….. - Ông: ………………………; Chức vụ: ……………….. - Ông: ………………………; Chức vụ: ……………… 1.
Số lượng, chủng loại bom mìn, vật nổ thu hồi được: Stt Chủng loại, ký hiệu ĐVT Số lượng Hủy tại chỗ Ghi chú 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Chủ đầu tư: ………………………………………….. - Ông: ………………………; Chức vụ: ……………….. - Ông: ………………………; Chức vụ: ……………… 1. Số lượng, chủng loại bom mìn, vật nổ tiêu hủy Stt Chủng loại- Ký hiệu Đvt Số lượng Hủy trong ngày Còn lại chưa hủy 1 2 3 4 5 1. Tên tổ chức theo dõi và giám sát: 1. Tiến độ thực hiện dự án: (Nếu kết quả thực hiện các công việc chính của dự án: Khối lượng thực hiện trong từng giai đoạn, lũy kế từ đầu dự án và so sánh với kế hoạch đến thời điểm báo cáo). 1. Tên dự án: 1. Tên dự án: 1. Tóm tắt toàn bộ quá trình thực hiện dự án: (Mô tả tóm tắt quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn bắt đầu thực hiện đến khi kết thúc dự án). 1. Mẫu QLCL-IV-01: Báo cáo phát hiện sai sót TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ PHÁT HIỆN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /KH - TTTV&GSCL ………, ngày … tháng … năm … BÁO CÁO PHÁT HIỆN SAI SÓT (Dành cho Đội trưởng, Cán bộ QLCL/TVGS, Người phụ trách kiểm tra) Tên dự án: ……………………………………………………………………. Địa điểm: ……………………………………………………………………… Đơn vị thi công: ………………………………………………………………. Đơn vị Tư vấn Giám sát: ……………………………………………………. Nguồn báo cáo phát hiện: …………………………………………………… Số TT Công việc có sai sót Nội dung sai sót Mức độ tồn tại, sai sót Thời điểm phát hiện Biện pháp khắc phục, phòng ngừa tại chỗ Tài liệu gửi kèm: (Các báo cáo, biên bản, hình ảnh ...) Đề xuất: (Tổ chức kiểm tra đánh giá phân tích nguyên nhân; Yêu cầu đơn vị khắc phục; Tổ chức điều tra sự cố; kiểm tra đánh giá kết quả khắc phục phòng ngừa……)
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Ninh Thuận với các chỉ tiêu sau: Điều 1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:. STT Chỉ tiêu sử dụng đất Năm 2010 Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 Diện tích (ha) Cơ cấu (%) Quốc gia phân bổ (ha) Cấp Tỉnh xác định bổ sung (ha) Tổng số Diện tích (ha) Cơ cấu (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8) 1 Đất nông nghiệp 266.679 79,41 282.392 1.347 283.740 84,53 Trong đó: 1.1 Đất trồng lúa 18.683 5,56 18.633 18.633 5,55 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 1.949 4,15 15.981 15.981 4,76 1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 45.122 13,44 43.025 43.025 12,82 1.3 Đất trồng cây lâu năm 10.329 3,08 16.763 16.763 4,99 1.4 Đất rừng phòng hộ 111.951 33,34 115.700 472 116.172 34,61 1.5 Đất rừng đặc dụng 39.736 11,83 42.327 - 42.327 12,61 1.6 Đất rừng sản xuất 34.572 10,29 39.910 - 39.910 11,89 1.7 Đất nuôi trồng thủy sản 1.825 0,54 2.500 -561 1.939 0,58 1.8 Đất làm muối 3.948 1,18 3.942 -675 3.267 0,97 2 Đất phi nông nghiệp 29.231 8,70 42.925 42.925 12,79 Trong đó: 2.1 Đất quốc phòng 2.519 0,75 3.547 - 3.547 1,06 2.2 Đất an ninh 536 0,16 681 - 681 0,20 2.3 Đất khu công nghiệp 1.386 0,41 1682 - 1.682 0,
50 2.4 Đất cụm công nghiệp 75 0,02 - 246 246 0,07 2.5 Đất thương mại, dịch vụ - - - 1.432 1.432 0,43 2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 1.329 0,40 - 1.157 1.157 0,34 2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 28 0,01 - 845 845 0,25 2.8 Đất phát triển hạ tầng 10.675 3,18 15.718 3.177 18.895 5,63 Trong đó: - Đất cơ sở văn hóa 73 0,02 124 - 124 0,04 - Đất cơ sở y tế 39 0,01 64 - 64 0,02 - Đất cơ sở giáo dục - đào tạo 259 0,08 412 - 412 0,12 - Đất cơ sở thể dục - thể thao 97 0,03 645 - 645 0,19 2.10 Đất có di tích, danh thắng 317 0,09 317 4 321 0,10 2.11 Đất bãi thải, xử lý chất thải 78 0,02 300 - 300 0,09 2.12 Đất ở tại nông thôn 3.662 1,09 - 4.120 4.120 1,23 2.13 Đất ở tại đô thị 989 0,29 1.714 79 1.793 0,53 2.14 Đất XD trụ sở cơ quan 148 0,04 - 129 129 0,04 2.15 Đất XDTS của TC sự nghiệp 2 - - 98 98 0,03 2.16 Đất cơ sở tôn giáo 105 0,03 - 96 96 0,03 2.17 Đất làm NT, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng 796 0,24 - 952 952 0,28 2.18 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 229 0,70 - 600 600 1,30 3 Đất chưa sử dụng 39.923 11,89 10.218 -1.229 8.989 2,68 4 Đất đô thị* 12.036 3,58 15.009 - 15.009 4,
47 II Các khu chức năng* 1 Khu sản xuất nông nghiệp 78.421 78.421 - 2 Khu lâm nghiệp 198.409 198.409 - 3 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học 42.327 42.327 - 4 Khu phát triển công nghiệp 3.085 3.085 - 5 Khu đô thị 6.079 6.079 - 6 Khu thương mại - dịch vụ 1.432 1.432 - 7 Khu dân cư nông thôn 5.080 5.080 - Ghi chú: (*) Không tổng hợp tính diện tích tự nhiên
Điều 2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm:. Đơn vị tính: ha STT Chỉ tiêu sử dụng đất Cả thời kỳ Kỳ đầu 2011­2015 * Kỳ cuối (2016 - 2020) Tổng số Chia ra các năm Năm 2016 (*) Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) 1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 11.725 1.654 10.071 51 785 4.356 2.633 2.246 1.1 Đất trồng lúa 754 66 688 15 97 249 172 155 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 665 15 97 239 164 150 1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 6.216 549 5.666 23 357 2.309 1.724 1.253 1.3 Đất trồng cây lâu năm 1.854 91 1.762 10 162 617 439 535 1.4 Đất rừng phòng hộ 290 - 290 2 41 98 53 96 1.5 Đất rừng đặc dụng 53 - 53 - 1 51 - - 1.6 Đất rừng sản xuất 1.903 897 1.006 - 123 519 201 164 1.7 Đất nuôi trồng thủy sản 153 51 103 - 5 33 32 32 1.8 Đất làm muối 503 - 503 - - 479 12 12 2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 8.018 7.833 185 - 28 52 52 53 2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm 1.217 1.105 112 - 28 28 28 28 2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 42 42 - - - - - - 2.3 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 218 218 - - - - - - 2.4 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối 73 - 73 - - 24 24 25 2.5 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng 6.467 6.467 - - - - - - 3 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 77 - 77 - - 26 26 25 Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích
Điều 3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích: Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật. Đơn vị tính: ha Số Chỉ tiêu sử dụng đất Cả thời kỳ Kỳ đầu 2011­-2015 * Kỳ cuối (2016-2020) Tổng diện tích Chia ra các năm Năm 2016 * Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Đất nông nghiệp 28.105 25.250 2.855 - 159 899 899 899 Trong đó: 1.1 Đất trồng lúa 2.406 2.406 - - - - - - 1.2 Đất trồng cây HN khác 4.521 3.702 818 - 106 237 237 238 1.3 Đất trồng cây lâu năm 220 61 159 - - 53 53 53 1.4 Đất rừng phòng hộ 4.511 4.511 - - - - - - 1.5 Đất rừng đặc dụng 2.596 2.076 520 - - 173 174 173 1.6 Đất rừng sản xuất 13.707 12.402 1.305 - - 435 435 435 1.7 Đất nông nghiệp khác 144 91 53 - 53 - - - 2 Đất phi nông nghiệp 2.530 257 2.273 24 115 804 686 643 Trong đó: 2.1 Đất quốc phòng 7 - 7 - - 3 4 - 2.2 Đất khu công nghiệp 84 - 84 - 28 28 28 2.3 Đất cụm công nghiệp 33 - 33 18 5 5 5 2.4 Đất thương mại, dịch vụ 568 568 - 5 204 184 176 2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 46 - 46 - - 44 1 1 2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản 762 257 505 - - 168 168 168 2.7 Đất phát triển hạ tầng 616 - 616 24 25 236 182 149 Trong đó: - Đất cơ sở giáo dục đào tạo 9 - 9 - - 9 - - - Đất cơ sở thể dục - thể thao 100 - 100 - - 33 33 34 2.
8 Đất bãi thải, xử lý chất thải 74 - 74 - - 25 25 24 2.9 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 76 - 76 - 10 22 22 22 2.10 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 264 - 264 - 57 69 67 70 Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích (Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xác lập ngày 25 tháng 5 năm 2018).
Khoản 3. Cột “Thuế suất (%)” tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Thuế suất áp dụng cho các giai đoạn khác nhau, bao gồm:
a) Cột “2022”: Thuế suất áp dụng từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022;
b) Cột “2023 - 2027”: Thuế suất áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027.
Điều 6. Thời hạn thanh tra
1. Cuộc thanh tra chuyên ngành tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày.
2. Cuộc thanh tra chuyên ngành tôn giáo do Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày.
Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật
1. Nghị định số 189-HĐBT ngày 04 tháng 6 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh lãnh sự.
2. Nghị định số 161/1999/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế.
3. Nghị định số 159/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về cung ứng và sử dụng séc.
4. Nghị định số 42/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân.
5. Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.
6. Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.
7. Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân.
8. Nghị định số 183/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam.
9. Nghị định số 184/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
10. Nghị định số 10/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam.
11. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
12. Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
13. Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
14. Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
15. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
16. Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
17. Nghị định số 104/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
18. Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2018. Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2012/TT-NHNN ngày 10 tháng 4 năm 2012 quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ tài liệu, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Điều 6. Kê khai, nộp phí, lệ phí
1. Đối với tổ chức thu phí là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:
a) Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải nộp 70% số tiền phí đã thu của tháng trước vào Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
b) Tổ chức thu phí căn cứ vào tỷ giá bán ra của đồng đô la Mỹ (USD) do ngân hàng nơi Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mở tài khoản công bố để quy đổi đồng tiền nước sở tại sang USD, nộp vào Quỹ tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
2. Đối với tổ chức thu phí, lệ phí là Cục Quản lý lao động ngoài nước:
a) Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.
b) Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
Khoản 1. Đối với tổ chức thu phí là Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài:
a) Chậm nhất là ngày 20 hàng tháng, tổ chức thu phí chuyển 30% số tiền phí thu được tháng trước vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước của Cục Quản lý lao động ngoài nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước;
b) Quản lý số tiền phí nộp vào Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng Quỹ Tạm giữ ngân sách nhà nước tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Điều 12. Gửi văn bản trả lại đơn khởi kiện; văn bản thông báo ngày mở phiên họp giải quyết khiếu nại, kiến nghị; quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện
1. Việc gửi văn bản trả lại đơn khởi kiện cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Luật TTHC được thực hiện theo từng vụ án.
2. Tòa án thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp về ngày mở phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện ngay sau khi quyết định mở phiên họp.
3. Quyết định trả lời khiếu nại, kiến nghị của Thẩm phán quy định tại khoản 4 Điều 124 Luật TTHC được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp.
Khoản 3. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu phí, lệ phí theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.”. 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 3 Điều 4 như sau: “1. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải nộp vào ngân sách nhà nước, trường hợp cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được khấu trừ theo tỷ lệ xác định quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí bao gồm: 3. Ngoài các nội dung chi tại khoản 2 Điều này, tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo quy định riêng của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ, tiền phí để lại được sử dụng theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
a) Cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù theo quy định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.
b) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
c) Cơ quan công an, quốc phòng được giao cung cấp dịch vụ, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí”. “3. Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được xác định theo quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước. Số tiền phí được để lại là doanh thu của tổ chức thu phí.”.
Khoản 4. Sửa đổi, bổ sung các khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 như sau: “2. Số tiền phí để lại cho tổ chức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định này để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí trên cơ sở dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo các nội dung sau đây: 4. Số tiền phí để lại cho tổ chức thu phí chi cho các nội dung tại khoản 2 Điều này: Đối với cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, các Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
a) Chi thực hiện chế độ tự chủ (đối với cơ quan nhà nước), chi thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp công lập): - Chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định). - Chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành. - Chi sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí. - Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí. - Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.
b) Chi không thực hiện chế độ tự chủ (đối với cơ quan nhà nước), chi nhiệm vụ không thường xuyên (đối với đơn vị sự nghiệp công lập): - Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí. - Các khoản chi khác có tính chất không thường xuyên liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí.
Khoản 8. Bố trí thùng rác và thực hiện phân loại, thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt bảo đảm theo quy định tại khoản 4 Mục VII Phần II của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 07:2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân hoặc hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và thực hiện các quy định khác có liên quan tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
Điều 2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.. TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHỦ TỊCH Nguyễn Văn An