## JURNAL

## JURNAL SOSIAL DAN SAINS
VOLUME 3 NOMOR 9 2023 P-ISSN 2774-7018, E-ISSN  2774-700X
PERHITUNGAN RENCANA BIAYA PENATAAN LAHAN DAN PENEBARAN TOPSOIL PADA PIT A4 DI PT. ENERGI CAHAYA INDUSTRITAMA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

## Nimasari, Henny Magdalena, Windhu Nugroho
Universitas Mulawarman, Indonesia Email: henny_magdalena@ft.unmul.ac.id
Kata kunci: penataan lahan; biaya; penebaran topsoil
Keywords: land management; cost; spreading topsoil

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Menurut  kepmen  ESDM  No.  1827  K/30/MEM/2018  Reklamasi  adalah kegiatan  yang  dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha  pertambangan  untuk  menata, memulihkan  dan  memperbaiki  kualitas  lingkungan  dan  ekositem  agar  dapat  berfungsi kembali sesuai peruntukannya.  Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan reklamasi tersebut, perusahaan  tambang  (pemegang  IUP  dan  IUPK)  wajib  menyediakan  biaya  jaminan reklamasi yang ditempatkan sebelum memulai kegiatan.
Tujuan :  untuk  mengetahui  tahapan  kegiatan  reklamasi  dari  penataan  lahan  hingga penebaran  topsoil,  merencanakan  anggaran  biaya  dan  mengetahui  total  biaya  yang dikeluarkan  pada  kegiatan  penataan  lahan  dan  penebaran  topsoil  tepatnya  di  PT.  Energi Cahaya Indutritama Kecamatan Palaran Samarinda Kalimantan Timur.
Metode : Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu dengan pendekatan masalah yang berupa pengambilan bahan, baik berupa dasar teori maupun data-data objek yang diamati secara langsung di lapangan.
Hasil :  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  perhitungan  yang  telah dilakukan,  yaitu  didapatkan  produktivitas  masing-masing  alat  antara  lain,  produktivitas excavator 162,94 Lcm/jam, produktivitas bulldozer (penataan) 147,8 Lcm/jam, selanjutnya produktivitas  (penebaran)  yaitu  278,96  lcm/jam  dan  produktivitas  dumptruck  61,46 lcm/jam.  Kemudian  dengan  waktu  pengerjaan  kurang  lebih  satu  bulan,  maka  diperoleh biaya penataan lahan yaitu sebesar Rp. 167.787.678 dan biaya penebaran top soil sebesar Rp. 167.942.936.
Kesimpulan : Total biaya reklamasi tahap penatagunaan lahan (penataan permukaan tanah dan  penebaran  top  soil)  pada  PT.  Energi  Cahaya  Industritama  dengan  luas  2,4  ha  yaitu terdiri  dari  biaya  operasional  sebesar  Rp.  5.835.585,  biaya  langsung  sebesar  Rp. 335.730.614  dan  biaya  tidak  langsung  sebesar  Rp.109.112.449.  Maka  diperoleh  total keseluruhan yaitu sebesar Rp. 450.678.648.

## ABSTRACT
Background : According to ESDM Decree No. 1827 K / 30 / MEM / 2018 Reclamation is an activity carried out throughout the stages of the mining business to organize, restore and improve  the  quality  of  the  environment  and  ecosystem  so  that  it  can  function  again according  to  its  designation.    In  supporting  the  implementation  of  reclamation  activities, mining companies (IUP and IUPK holders) are required to provide reclamation guarantee fees placed before starting activities.
Purpose: to find out the stages of reclamation activities from land arrangement to topsoil stocking, plan the cost budget and find out the total costs incurred in land arrangement and topsoil  stocking  activities  precisely  at  PT.  Energi  Cahaya  Indutritama,  Palaran  District,

## Samarinda, East Kalimantan
Methods: The  method  used  in  writing  is  a  problem  approach  in  the  form  of  taking materials, both in the form of theoretical basis and object data that are observed directly in the field.
Results: Based on data obtained from the results of research and calculations that have been carried  out,  namely  the  productivity  obtained  by  each  tool,  among  others,  excavator productivity 162.94 Lcm / hour, bulldozer productivity (structuring) 147.8 Lcm / hour, then productivity  (stocking)  is  278.96  lcm  /  hour  and  dumptruck  productivity  is  61.46  lcm  / hour.  Then  with  a  processing  time  of  approximately  one  month,  the  cost  of  land arrangement is Rp. 167,787,678 and the cost of stocking top soil is IDR. 167,942,936.
Conclusion: The total cost of land use stage reclamation (land surface arrangement and top soil  distribution)  at  PT.  Energi  Cahaya  Industritama  with  an  area  of  2.4  ha  consists  of operational costs of Rp. 5,835,585, direct costs of IDR. 335,730,614 and indirect costs of Rp. 109,112,449. So the total is IDR. 450,678,648.

## PENDAHULUAN
Salah satu kegiatan pengakhiran tambang yaitu reklamasi, yang merupakan upaya penataan  kembali  daerah  bekas  tambang  agar  bisa  menjadi  daerah  bermanfaat  dan berdaya  guna  (Prayogo,  2018).  Reklamasi  tidak  berarti  akan  mengembalikan  seratus persen  sama  dengan  kondisi  rona  awal.  Sebuah  lahan  atau  gunung  yang  dikupas  untuk diambil  isinya  hingga  kedalaman  ratusan  meter  bahkan  sampai  seribu  meter,  walaupun sistem gali timbun (back filling) diterapkan tetap akan meninggalkan lubang besar seperti danau (Ramadhan et al., 2023). Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal sampai pasca tambang (Hidayati, 2022). Pada saat membuka tambang, sudah harus difahami  bagaimana  menutup  tambang,  rehabilitasi  atau  reklamasi  tambang  bersifat progresif sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang (Ririmase & Makaruku, 2023). Menurut  kepmen  ESDM  No.1827  K/30/MEM/2018  Reklamasi  adalah  kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki  kualitas  lingkungan  dan  ekosistem  agar  dapat  berfungsi  kembali  sesuai peruntukannya  (Kamrullah  et  al.,  2019).  Mengacu  regulasi  pemerintah  pada  Kepmen ESDM  No.1827  K/30/MEM/2018  yang  berbunyi  “Kegiatan  Pascatambang,  yang selanjutnya  disebut  Pascatambang,  adalah  kegiatan  terencana,  sistematis,  dan  berlanjut setelah  akhir  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha  pertambangan  untuk  memulihkan fungsi  lingkungan  alam  dan  fungsi  sosial  menurut  kondisi  lokal  di  seluruh  wilayah pertambangan” (Ibrahim, 2015; Pramudita & Gunawan, 2023).
Rencana biaya reklamasi tahap operasi produksi memperhitungkan nilai uang masa depan  pada  saat  pelaksanaan  operasi  produksi  (Rahmi  et  al.,  2021).  Nilai  uang  masa depan mengacu pada suku bunga obligasi pemerintah apabila mata uang rupiah atau suku bunga  obligasi  amerika  serikat  apabila  mata  uang  dalam  dolar  Amerika  Serikat (Nurjannah,  2013).  Rencana  biaya  reklamasi  tahap  operasi  produksi  harus  menutup seluruh  biaya  pelaksanaan  reklamasi  tahapoperasi  produksi  dan  termasuk  pelaksanaan reklamasi  tahap  operasi  produksi  yang  dilakukan  oleh  pihak  ketiga.  Penentuan  rencana luasan  reklamasi  tahap  operasi  produksi  pada  periode  5  (lima)  tahun  pertama  yang disesuaikan  dengan  ketersediaan  lahan  reklamasi,  sedangkan  biaya  reklamasi  dihitung seluas lahan yang dibuka pada periode 5 tahun (Haidari, n.d.).
Oleh  karena  itu  PT.  Energi  Cahaya  Industritama  melaksanakan  kewajiban reklamasi  sesuai  Kepmen  ESDM  No.1827  K/30/MEM/2018.  Kemudian  untuk  tahapan dari  kegiatan  reklamasi  yang  di  rencanakan  oleh  PT.  ECI  yaitu  persiapan  lahan  atau perataan  tanah,  penebaran  topsoil.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  dilakukan  untuk
mengetahui  tahapan  kegiatan  reklamasi  dari  penataan  lahan  hingga  penebaran  topsoil, merencanakan  anggaran  biaya  dan  mengetahui  total  biaya  yang  dikeluarkan  pada kegiatan penataan lahan dan penebaran topsoil tepatnya di PT. Energi Cahaya Indutritama Kecamatan Palaran Samarinda Kalimantan Timur.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  yaitu  dengan  pendekatan  masalah  yang berupa pengambilan bahan, baik berupa dasar teori maupun data-data objek yang diamati secara  langsung  di  lapangan  (Tersiana,  2018).  Sehingga  dilakukan  dalam  beberapa tahapan yang meliputi tahap pra lapangan, tahap lapangan, dan tahap pasca lapangan.
Pada  tahap  pra  lapangan,  dilakukan  studi  literatur  mengenai  teori-teori  yang berhubungan  dengan  judul  penelitian  dan  penelitian  terdahulu  mengenai  kajian  dengan judul  yang  berhubungan  serta  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan  pada  lokasi penelitian.
Pada  tahap  lapangan,  dilakukan  pengambilan  data  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Data  Primer  merupakan  data  yang  dibutuhkan  diambil  secara  langsung  di lapangan, adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :
a. Pengambilan  data cycle time dilakukan  untuk  mengetahui  jumlah  produktivitas  pada masing-masing alat yaitu excavator untuk menggali dan memuat material, dumptruck untuk mengangkut material, dan bulldozer untuk mendorok atau meratakan material.
b. Data  koordinat  untuk  membuat  peta  lokasi  kesampaian  daerah  PT.  Energi  Cahaya Indutritama
Gambar 1. Peta Kesampaian Daerah PT. Energi Cahaya Industritama
Data Sekunder merupakan pengumpulan data yang diambil secara tidak langsung sebagai data pendukung penelitian. Adapun data sekunder adalah sebagai berikut:
a. Luas lahan yang akan di reklamasi
b. Spesifikasi alat gali muat dan angkut
c. Harga sewa alat, harga BBM, harga oli, dan harga ban
d. Upah operator
Pada  tahap  pasca  lapangan  yaitu  tahapan  pengolahan  data  dan  analisis  data  yang telah  didapatkan  pada  tahap  lapangan.  Adapun  tahap-tahap  yang  dilakukan  untuk pengolahan  data  sebagai  berikut:  Menghitung  nilai cycletime alat  tujuannya  agar mendapatkan  nilai  produktivitas  alat,  yang  kemudian  nilai  produktivitas  tersebut
digunakan untuk menghitung volume topsoil dan menghitung lama nya waktu pengerjaan kegiatan  penataan  lahan  penebaran  topsoil.  Kemudian  dilanjutkan  menghitung  rincian biaya  dalam  kegiatan  tersebut  yaitu  antara  lain,  biaya  bahan  bakar  minyak,  biaya  oli, biaya ban, biaya rental alat, dan upah operator.. Adapun software yang digunakan dalam mengolah data yaitu Microsoft Excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Waktu edar ( cycle time) Alat Pengambilan  data cycletime ini  dilakukan  secara  langsung  di  lapangan.  Yang pertama adalah data cycle time alat gali muat ( excavator) didapatkan nilai rata-rata nya yaitu  waktu  menggali  11,82  detik,  waktu  swing  isi  4,18  detik,  waktu  menumpah  19,10 detik,  waktu  swing  kosong  3,57  detik,  dan  total  rata-rata cycle time  yang  didapatkan adalah 38,67 detik atau 0,64 menit.
Kemudian yang kedua adalah cycle time alat angkut ( dumptruck) didapatkan nilai rata-rata  nya  yaitu,  waktu  loading  73,3  detik, manuver pemuatan  25,0  detik,  angkut  isi 91,6 detik, manuver dumping 29,9 detik, dumping 35,4 detik, kembali kosong 80,9 detik, dan waktu tunggu 26,7 detik, kemudian diperoleh total rata-rata cycle time adalah 362,7 detik atau 6 menit.
Dan  yang  ketiga  adalah cycle time alat  dorong bulldozer pada  kegiatan  penataan yaitu  dengan  jarak  100  m,  waktu  1,52  menit,  dengan  kecepatan  maju  49,27  m/menit, kecepatan  mundur  91,66  m/menit,  waktu  tetap  0,05  menit  dan  total cycle  time yang diperoleh  adalah  2,26  menit.  Selanjutnya  adalah cycle time alat  dorong bulldozer pada kegiatan penebaran yaitu dengan jarak 100 m, waktu 0,87 menit, dengan kecepatan maju 86,42 m/menit, kecepatan mundur 101,15 m/menit, waktu tetap 0,05 menit dan total cycle time yang diperoleh adalah 1,19 menit.

## Produktivitas alat
Setelah  didapatkan  data cycle time  diatas,  selanjutnya  yaitu  menghitung produktivitas alat. Untuk alat pertama yaitu excavator dengan kapasitas blade nya 1,8 m 3 , cycle time 0,64 menit, faktor koreksi ( S) 1,15 %, nilai BFF 0,95 dan EFF 0,89 diperoleh nilai  produktivitas  nya  162,94 lcm /jam.  Untuk  alat  kedua  yaitu bulldozer (penataan) dengan  kapasitas blade nya  6,1  m 3 , cycle time 2,26  menit, EFF 0,91  %  diperoleh  nilai produktivitasnya  147,08 lcm /jam.  Selanjutnya  yaitu bulldozer (penebaran)  dengan kapasitas blade nya  6,1  m 3 , cycle  time 1,19  menit, EFF 0,91  %  diperoleh  nilai produktivitasnya 278,96 lcm /jam. Selanjutnya untuk alat ketiga yaitu dumptruck dengan kapasitas bucket nya  7,2  m 3 , cycle  time 6  menit, EFF 0,86  diperoleh  nilai produktivitasnya 61,46 lcm /jam.

## Biaya Operasional Alat
Biaya operasional yaitu terdiri dari biaya ban dan biaya oli. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian biaya operasional pada tabel berikut.

## Tabel 1. Biaya Ban (Biaya Operasional Alat)
NO Rincian Biaya Ban Dumptruck 1. Harga satuan ban Rp.1.600.000 2. 10 ban per unit Rp. 16.000.000 3. Estimasi umur pakai ban  230 jam 4. Waktu pengerjaan 65 jam 5. Biaya per jam Rp. 69.565 Total Biaya Ban Rp.  4.521.739
Biaya ban yang telah direncanakan untuk kegiatan penebaran top soil dalam waktu pengerjaan selama 230 jam menghabiskan biaya sebesar Rp. 4.521.739.
Tabel 2. Biaya Minyak Pelumas NO  Jenis Alat Biaya 1. Excavator Rp. 358.240 2. Bulldozer (penataan) Rp. 783.273 3. Bulldozer (penebaran)  Rp. 137.666 4. Dumptruck Rp. 34.667 Total Biaya Pelumas Rp. 1.313.846
Biaya pelumas yang telah direncanakan yaitu terdiri dari biaya pelumas excavator dengan  waktu  estimasi  pengerjaan  73,65  jam  mengkonsumsi  pelumas  sebanyak  11,20 liter dan diperoleh biaya pelumas excavator sebesar Rp. 358.240.
Kemudian  untuk  biaya  pelumas bulldozer pada  kegiatan  penataan  yaitu  dalam dengan waktu estimasi pengerjaan selama 244,77 jam mengkonsumsi pelumas sebanyak 24,48 liter mengeluarkan biaya sebesar Rp. 783.273. Untuk biaya pelumas bulldozer pada kegiatan  penebaran topsoil yaitu  dengan  waktu  estimasi  pengerjaan  selama  43,02  jam mengkonsumsi  pelumas  sebanyak  4,30  liter  dan  diperoleh  biaya  nya  yaitu  sebesar  Rp. 137.666.
Selanjutnya  untuk  biaya  pelumas dumptruck dengan  waktu  estimasi  pengerjaan selama  65  jam  mengkonsumsi  pelumas  sebanyak  3,3  liter  dan  mengeluarkan  biaya sebesar  Rp.  34.667.  Maka  diperoleh  total  keseluruhan  biaya  pelumas  pada  kegiatan penataan lahan dan penebaran topsoil yaitu sebesar Rp. 1.313.846.
Biaya Langsung
Biaya  langsung  yaitu  terdiri  dari  biaya  penataan  permukaan  tanah  atau  penataan lahan dan biaya penebaran top soil akan dibahas sebagai berikut:
Biaya Penataan Permukaan Tanah
Rencana penanaman dengan luas lahan 2,4 ha pada pit A4, untuk meratakan lokasi yang ditanami yaitu menggunakan alat berat bulldozer jenis D85E-SS, dengan kapasitas blade 6,1  m 3 .  Material  yang  diratakan  yaitu overburden atau  tanah  penutup.  Dengan volume tanah 36.001 lcm dan produktivitas alat sebesar 147,08 lcm/jam, maka estimasi waktu  pengerjaan  kegiatan  penataan  yaitu  selama  244,77  jam.  Selanjutnya  alat  yang digunakan  adalah  alat  rental  dengan  biaya  sewa  Rp.350.000  per  jam,  kemudian  untuk penggunaan  bahan  bakar  minyak  yaitu  menghabiskan  19,12  liter/jam  dengan  harga  per liter nya yaitu Rp.16.500, maka biaya BBM pada kegiatan ini yaitu sebesar Rp.315.483 per jam. Kemudian didapatkan biaya penataan lahan per jam yaitu sebesar Rp. 685.483, sehingga  total  biaya  penataan  permukaan  tanah  dalam  waktu  pengerjaan  244,77  jam mengeluarkan biaya sebesar Rp. 167.787.678.

## Penebaran Topsoil
Pada  kegiatan  penebaran topsoil ini  menggunakan  3  jenis  alat  mekanis  yaitu excavator yang mana digunakan untuk menggali dan memuat material topsoil , kemudian diangkut menggunakan dumptruck menuju lahan reklamasi, setelah di dumping material tersebut diratakan menggunakan bulldozer. Berikut uraian mengenai penyusunan rencana biaya penebaran topsoil:
1. Excavator ( alat gali muat)
Langkah  pertama  yang  dilakukan  pada  kegiatan  ini  adalah  menggali  dan memuat  material topsoil. Volume  tanah  pucuk  12.001  lcm  dan  produktivitas  alat sebesar 162,94 lcm/jam, target waktu dalam menyelesaiakan kegiatan ini adalah 73,65 jam. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu alat rental dengan biaya sewa sebesar Rp. 250.000  per  jam,  kemudian  untuk  penggunaan  BBM  (Bahan  Bakar  Minyak)  yaitu menghabiskan  34,22  liter/jam  dengan  harga  satuan  Rp.16.500  maka  diperoleh  biaya penggunaan  BBM  yaitu  sebesar  Rp.564.630  per  jam.    Berdasarkan  data  yang
didapatkan  dari  perusahaan  upah  operator  per  jam  yaitu  Rp.20.000.  Kemudian didapatkan  biaya  penataan  lahan  per  jam  yaitu  sebesar  Rp.834.591,  sehingga  total biaya  penataan  permukaan  tanah  dengan  target  waktu  pengerjaan  73,65  jam  yaitu sebesar Rp. 61.468.823.
2. Dumptruck (alat angkut)
Pada  kegiatan  penebaran topsoil alat  mekanis dumptruck digunakan  untuk mengangkut  material  yang  telah  digali,  kemudian  diangkut  menuju  lahan  reklamasi. Dengan volume tanah pucuk 12.001 lcm dan produktivitas alat sebesar 61,46 lcm/jam, maka estimasi waktu untuk menyelesaikan kegiatan tersebut adalah 195,28 jam, dan target waktu dalam menyelesaikan ini adalah 65 jam. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu  alat  rental  dengan  biaya  sewa  sebesar  Rp.  140.000  per  jam,  kemudian  untuk penggunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) yaitu menghabiskan 10,45 liter/jam dengan harga  satuan  Rp.16.500  maka  diperoleh  biaya  penggunaan  BBM  yaitu  sebesar Rp.172.425 per jam.
Berdasarkan data yang didapatkan dari perusahaan upah operator per jam yaitu Rp.20.000.  Kemudian  didapatkan  biaya  penataan  lahan  per  jam  yaitu  sebesar Rp.332.383,  sehingga  total  biaya  pengangkutan topsoil dengan  target  waktu pengerjaan  65  jam  yaitu  sebesar  Rp.  21.604.574  per  unit.  Pada  kegiatan  ini membutuhkan  3  unit dumptruck ,  maka  total  biaya  pengangkutan  adalah  sebesar  Rp. 64.814.621.
3. Bulldozer (alat gusur)
Pada kegiatan ini setelah material di dumping oleh alat angkut, topsoil diratakan menggunakan  alat bulldozer sesuai  ketebalan  yang  di  rencanakan  yaitu  0,5  meter. Dengan volume tanah pucuk sebesar 12.001 lcm dan produktivitas alat sebesar 278,96 lcm/jam,  maka  estimasi  waktu  untuk  menyelesaikan  kegiatan  tersebut  adalah  43,02 jam. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu alat rental dengan biaya sewa sebesar Rp. 350.000  per  jam,  kemudian  untuk  penggunaan  BBM  (Bahan  Bakar  Minyak)  yaitu menghabiskan  36,26  liter/jam  dengan  harga  satuan  Rp.16.500  maka  diperoleh  biaya penggunaan  BBM  yaitu  sebesar  Rp.598.359  per  jam.    Berdasarkan  data  yang didapatkan  dari  perusahaan  upah  operator  per  jam  yaitu  Rp.20.000.  Kemudian didapatkan  biaya  penataan  lahan  per  jam  yaitu  sebesar  Rp.968.359,  sehingga  total biaya bulldozer dengan  target  waktu  pengerjaan  43,96  jam  yaitu  sebesar Rp.41.659.491
Tabel 3. Total Biaya Langsung
Biaya Tidak Langsung
Biaya  tidak  langsung  terdiri  dari  biaya  mobilisasi  dan  demobilisasi,  biaya perencanaan  reklamasi,  biaya  administrasi,  keuntungan  kontraktor,  dan  biaya  supervisi. Biaya tidak langsung dihitung berdasarkan acuan Peraturam Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2014 yaitu:
a. Biaya mobilisasi demobilisasi alat sebesar 2,5 % dari biaya langsung
b. Biaya perencanaan reklamasi sebesar 2% - 10% dari biaya langsung
c. Biaya supervisi sebesar 2% - 7% dari biaya langsung
d. Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3% - 14% dari biaya langsung Untuk persen biaya tidak langsung diperoleh dari grafik dengan memasukkan nilai biaya  langsung  (dolar)  pada  sumbu  y  yaitu  sebesar  US$22.491.  Kemudian  ditarik  garis tegak lurus sehingga diperoleh persentase biaya tidak langsung pada sumbu x.
No Kegiatan Biaya 1. Penataan Lahan Rp. 167.787.678 2.  Penebaran Top Soil  Rp. 167.942.936 TOTAL Rp. 335.730.614
Tabel 4. Biaya Tidak Langsung
1. Biaya Mobilisasi dan demobilisasi alat
2,5% x Biaya Langsung
= 2,5% x Rp. 335.730.614
= Rp. 8.393.625
2. Biaya Perencanaan Reklamasi
9,2% x Biaya Langsung
= 9,2% x Rp. 335.730.614
= Rp. 30.887.216
NO  Biaya Persen  Total biaya 1. Mobilisasi dan mobilisasi alat 2,5 %  Rp. 8.393.265 2. Perencaan reklamasi 9,2 %  Rp. 30.887.216 3. Supervisi 6,8 %  Rp. 22.829.682 4. Administrasi dan keuntungan kontraktor  14 %  Rp. 47.002.286 Total biaya tidak langsung Rp. 109.112.449
3. Biaya Supervisi
6,8% x Biaya Langsung
= 6,8% x Rp. 335.730.614
= Rp. 22.829.682
4. Biaya Administrasi dan Keuntungan Kontraktor
14% x Biaya Langsung = 14% x Rp. 335.730.614 = 47.002.286 14% x Biaya Langsung = 14% x Rp. 335.730.614 = Rp. 47.002.286

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan rencana biaya penataan lahan dan penebaran top soil pada pit A4 PT. Energi Cahaya Industritama kecamatan Palaran, Samarinda,  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Proses  kegiatan  penataan  lahan  dan  penebaran top  soil  pada  pit  A4  PT.  Energi  Cahaya  Industritama  yaitu  dilakukan  pada  disposal, dengan  luas  lahan  2,4  ha  yaitu  menggunakan  alat  mekanis  seperti  bulldozer,  excavator dan dump truck untuk menata lahan dan penebaran topsoil. Kegiatan reklamasi dimulai dari biaya operasional alat, penataan permukaan tanah, dan biaya penebaran tanah pucuk. Adapun  hasil  dari  rencana  biaya  penataan  lahan  dan  penebaran  top  soil  yaitu  dengan estimasi  waktu  pengerjaan  244,77  jam  diperoleh  total  biaya  penataan  permukaan  tanah yaitu sebesar Rp. 167.787.678. Kemudian untuk penebaran topsoil pada penggunaan alat excavator  biaya  yang  dikeluarkan  yaitu  sebesar  Rp.61.468.823,  untuk  alat  angkut dumptruck  mengeluarkan  biaya  sebesar  Rp.64.814.621,  dan  untuk  penggunaan  alat bulldozer biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 41.659.491, sehingga total biaya penebaran topsoil  yaitu  sebesar  Rp.167.942.936.  Total  biaya  reklamasi  tahap  penatagunaan  lahan (penataan permukaan tanah dan penebaran top soil) pada PT. Energi Cahaya Industritama dengan  luas  2,4  ha  yaitu  terdiri  dari  biaya  operasional  sebesar  Rp.  5.835.585,  biaya langsung  sebesar  Rp.  335.730.614  dan  biaya  tidak  langsung  sebesar  Rp.109.112.449. Maka diperoleh total keseluruhan yaitu sebesar Rp. 450.678.648.

## DAFTAR PUSTAKA
Aandri. (2017). Rancangan Teknis dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Batubara pada  Pit  Barat  di  PT.  Caritas  Energi  Indonesia  Kabupaten  Sarolangun  Provinsi Jambi”.  Program  Studi  Teknik  Pertambangan,  Yayasan  Muhammadiyah  Yamin Padang. Sekolah Tinggi Teknologi Industri. Padang.
Faisal.  (2019).  Rencana  Biaya  Reklamasi  Langsung  Program  Pasca  Tambang  Lahan Bekas  Tambang  Di  CV.  Empat  Jaya  Kec.  Pojong  Kab.  Gunung  Kidul  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Universitas  Pembangunan  Nasional  Veteran. Yogyakarta.
Haidari,  M.  R.  (n.d.). Perencanaan reklamasi tahap operasi produksi pada lahan bekas penambangan batu andesit PT. Batu Sarana Persada . Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ….
Hidayati, H. (2022). Pengaruh dan dampak lingkungan dengan adanya pertambangan di Desa Batukajang, Kab. Paser .
Ibrahim,  I.  (2015).  Dampak  penambangan  timah  ilegal  yang  merusak  ekosistem  di Bangka Belitung. Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) , 1 (1), 76–89. Kamrullah,  M.,  Hemon,  M.  T.,  &  Syaf,  H.  (2019).  Evaluasi  Pelaksanaan  Reklamasi Lahan  Penambangan  Bijih  Nikel  PT.  Wijaya  Inti  Nusantara  di  Kecamatan  Laeya, Konawe Selatan. Jurnal Perencanaan Wilayah , 4 (1), 1–12. Nurjannah,  E.  V.  A.  (2013). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Return  Pasar  Di  Bursa  Efek  Indonesia  Periode  2005-2011 .  STIE  Perbanas Surabaya.
Pramudita,  E.  J.,  &  Gunawan,  A.  W.  (2023).  Pengaruh  Green  Human  Resource Management, Green Human Capital dan Green Innovation Terhadap Environmental
Performance  Melalui  Green  Human  Capital  dan  Green  Innovation  pada  PT Mitrakarya Cipta Gemilang. Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia , 4 (1), 21–40. Prayogo,  A.  L.  (2018).  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  Pertambangan  Rakyat  dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang. Lentera Hukum , 5 , 449.
Rahmi,  E.,  Nurhakim,  N.,  &  Riswan,  R.  (2021).  Evaluasi  Rencana  Biaya  Reklamasi Terhadap  Jaminan  Reklamasi  PT  XXX,  Di  Kabupaten  Tanah  Bumbu. Jurnal Himasapta , 5 (3), 61–66.
Ramadhan,  S.,  Irvani,  I.,  &  Andini,  D.  E.  (2023).  Perencanaan  Reklamasi  Pada  Lahan Bekas  Penambangan  Timah  di  PT  Berkat  Berjaya  Sejahtera,  Kabupaten  Bangka. Journal of Applied Geoscience and Engineering , 2 (1), 36–45. Ririmase, P. M., & Makaruku, M. H. (2023). Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada  Penambangan  Batuan  Di  Desa  Waesala  Kecamatan  Huamual  Belakang Kabupaten  Seram  Bagian  Barat. HIRONO:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 3 (1), 54–60.
Susy, F. R. (2008). Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi. Rineka Cipta. Jakarta Tersiana, A. (2018). Metode penelitian . Anak Hebat Indonesia.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.