Analisis Kombinasi Produktivitas dan Durasi Alat Berat Proyek Perataan Tanah Area Lahan Parkir PT. Smelting, Tbk.
Siti Choiriyah., ST., MT 1 , Prodenciana Paula Dos Santos 2
1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhitama Surabaya
2 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Adhitama Surabaya
Email: 1 siti.choiriyah@itats.ac.id, 2 prodencianapaula@gmail.com

## Abstract
This project located on the ground with different elevation and to start the project, it must be leveled as in the parking lot project at PT Smelting. Tbk. The equipment used are bulldozers, excavators, and dump trucks. The maximum equipment resources on the project make the productivity of heavy equipment not in accordance with field implementation. We are using descriptive method to solve the  problem  in  this  research.  This  method  quiantitively  analyze  the  productivity  and  duration  of work individually and a combination of field and planning to be selected according to timeliness and cost. The results of the combination IV, 1 unit Komatsu D65 EX bulldozer, productivity 7444 m3 / day, duration of 14 days and operating costs Rp 63,215,000, 1 unit Komatsu PC excavator 200 – 8 MO productivity 8385,88 m3/day, work duration 15 days , operational costs Rp 84,900,275.5 units of dump truck nino FM 260 productivity 94.52 m3/day, work duration 22 days and operational costs Rp 430,518,605 with a total work duration of 408 hours.
Keywords: Excavator, Productivity, Duration

## Abstrak
Proyek  ini  berdiri  di  atas  tanah  dengan  ketinggian  yang  tidak  sama  untuk  memulainya  harus diratakan seperti pada proyek lahan parkir di PT Smelting, Tbk. Peralatan yang digunakan adalah alat bulldozer , excavator ,  dan dump  truck .  Sumberdaya  alat  yang  barang  maksimal  pada  proyek menjadikan  produktivitas  alat  berat  tidak  sesuai  denagan  pelaksanaan  lapangan.  Pemecahan permasalahan  dalam  penilitian  ini  menggunakan  metode  diskriptif.  Kuantitatif  menagnilisis produktivitas dan durasi kerja secara individu dan kombinasi antara lapangan dan perencanaan untuk dipilih sesuai dengan ketepatan waktu dan biaya. Hasil penelitian Kombinasi IV, 1 unit bulldozer Komatsu D65 EX, produktivitas 7444 m3 / hari, durasi 14 hari dan biaya operasional Rp 63.215.000, 1 unit excavator Komatsu PC 200 – 8 MO produktivitas 8385,88 m3/hari, durasi kerja 15 hari, biaya operasional Rp 84.900.275,5 unit dump truck nino FM 260 produktivitas 94,52 m3/hari, durasi kerja 22 hari dan biaya operasional Rp 430.518,605 dengan total durasi kerja 408 jam.
Kata kunci: Excavator, Produktivitas, Durasi

## 1. Pendahuluan
PT. Smelting, Tbk dalam membangun area parkir menggunakan alat berat untuk mempermudah pekerjaannya. Alat berat adalah sumber daya vital pada proyek konstruksi [1]. Pemilihan alat berat yang tepat akan bisa dimanfaatkan secara optimal dengan mendapat durasi yang tepat serta biaya operasional yang memadai dan juga produktivitasnya [2].
Proyek area parkir ini pekerjaan tanah dimulai dengan perataan, dikarenakan elevasi tanah tidak rata.  Untuk  penentuan  level  tapak  sama  maka  diperlukan  alat  berat bulldozer , excavator dan dump truck [3] . Pelaksanaan pertama adalah bulldozer untuk proses pemotongan gundulan sampai tapak yang dinginkan kemudian hasil yang dinginkan kemudian hasil akan diambil oleh excavator untuk ditaruh di atas dump truck [4][5].
Proses  perataan  tanah  selesai  diikuti  proses  analisis  produktivitas,  durasi  serta  biaya  tiap individu alat berat. Produktivitas adalah rasio antara seluruh hasil dengan sumber daya yang ada  [6]. Diikuti  dengan  perhitungan  durasi  dan  biaya.  Dari  analisis  individu  dilanjutkan  ke  kombinasi  dan
Choiriyah, Analisis Kombinasi Produktivitas dan Durasi Alat Berat Proyek Perataan Tanah Area Lahan Parkir PT. Smelting, Tbk     291
dibandingkan antara pekerjaan riil lapangan dan perencanaan. Kombinasi alat berat adalah pemakaian alat berat lebih dari satu alat untuk penyelesaian suatu pekerjaan [7].

## 2. Metode
Alur proses analisis kombinasi alat berat seperti gambar 2. Dengan urutan pelaksanaan yang dimuali  dengan  topik  yang  didapat  di  proyek,  tinajauan  pustakadiikuti  dengan  pengumpulan  data dilanjutkan analaisis terakhir dengan kesimpulan.

## Gambar 1. Bagan alir analisis

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dengan  memperhitungkan  faktor  –  faktor  keadaan  tanah,  konversi  tanah,  sifat  –  sifat  tanah, waktu siklus, effisiensi serta spesifikasi alat berat maka analisis dapat dilakukan
(1)Perhitungan volume
Gambar 2. Layout plan. Sumber: PT. Garuda Jaya Utama
𝑉 = 𝑝 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡
= 136,49 𝑥 63,93 𝑥 2,37 = 20632, 1942 𝑚 3
(2) Produktivitas Riil Lapangan
• Buldozer
- Spesifikasi: Komatsu D85 ESS – 2A
- jarak qusur 9I) = 50 m
- Kapasitas blade = 3,4 𝑚 3
- Efisiensi Kerja (F6) = 0,75
- faktor sudu (a) = 0,70
- Tinggi sudu (t) = 1,30
- Kecepatan maju = 4,7 km / jam
-  V1 = 0,75 x 4,7 km/jam = 59 m/menit
- Kecepatan mundur = 7,5
- V2 = 0,85 x 7,5 km/jam = 106,25 m/menit
- Waktu ganti persnelling 9z) = 0,20 menit
▪ Waktu siktus (T)
𝑉 = 𝐼 𝑉1 + 𝐼 𝑉2 + 𝑍 = 50 59 + 50 106,25 + 0,20
= 1,51 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
▪ Produksi per siklus:
𝑞 = 𝐿 𝑥 𝐻 2 𝑥𝑎
= 3,40 𝑥 (1,30) 2 𝑥0,7 = 4,02 𝑚 3
▪ Produktivitas
𝑃 = 60 𝑥 𝑞 𝑥 𝐹 𝑏
𝑇 = 60 𝑥 4,02 𝑥 0,75
1,51 𝑥 1
= 4,02 𝑚 3
Perhari (jam kerja efektif 8jam/hari) = 1198 𝑥 8 𝑥 1,25
= 9584 𝑚 3 / ℎ 𝑎𝑟𝑖
▪ Produktivitas perhari kondisi lepas
𝑄 = 682,9 𝑥 8 𝑥 1,25 𝑄 = 5463,2 𝑚 3 / ℎ 𝑎𝑟𝑖
▪ Unit excavator yang dibutuhkan
𝑁 = 𝑄 𝑏𝑢𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟
𝑄 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟
𝑁 = 1198 5463,2 𝑁 = 0,21 = 1 𝑢𝑛𝑖𝑡 ▪ Durasi excavator 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 20632,1942 𝑚 3 5463,2 𝑚 3 /ℎ𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 18 ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑥 8 𝑗𝑎𝑚 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 144 𝑗𝑎𝑚
• Dump Truck
- Spesifikasi : Hino FM 260 JD
- Kapasitas (Cd): 24 m 3
- Faktor bucket (K) = 0,8 - Effisiensi alat= 0,8 - Jarak buang= 12km
- V1 (bermuatan) = 18km/jam = 300m/menit
- V2 (kosong) = 30km/jam = 500m/menit
▪ Siklus pengisian Dump Truck
𝑁 = 𝐶𝑑 𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑁 = 24 0,78 𝑥 1,1 = 28 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠
▪ Waktu Siklus
- Muat (T1) =  Nx Ts Muat (T1) = 28 x 34 60 = 16 menit - Buang  (Th) = D V1 x 60
Buang  (Th) = 12 18 x 60 = 40 menit
- Kembali  (Tr) = D V2 x 60
Kembali  (Tr) = 12 30 x 60 = 24 menit
- Ambil posisi (Td) = 1 menit
- Tunggu (Tw) = 6 menit
Total waktu Siklus (cm) = T1 + Th + Tr + Td + Tw Total waktu Siklus (cm) = 18 + 40 + 24 + 1 + 6 Total waktu Siklus (cm) = 89 menit
▪ Produktivitas per siklus
C =  Cd x k
C =  24 x 0,8 = 19,2 m 3
▪ Produktivitas perjam
C = 𝐶 𝑥 60 𝑥 𝐸 𝐶𝑟
C = 19,2 𝑥 60 𝑥 0,80
89
C = 10,35 m 3 /km
▪ Produktivitas perhari
Q = 10,35 x 8
Q = 94,52
▪ Jumlah dump truck
C = 𝑄𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑄 𝑑𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘
C = 5463,2 m 3 / ℎ 𝑎𝑟𝑖 94,52 m 3 / ℎ 𝑎𝑟𝑖 C = 5,1 = 5 unit
▪ Durasi
Durasi = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑄 𝑑𝑢𝑚𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘 Durasi = 20632,1942m 3 / ℎ 𝑎𝑟𝑖 94,52 m 3 / ℎ 𝑎𝑟𝑖 Durasi = 22 hari Durasi = 22 x 8 = 176 jam Durasi 1 unit = 176/5 = 35 jam
Dari analisis pekerjaan riil lapangan didapatkan hasil pada tabel 1 Tabel 1. Produktivitas dan Durasi Riil Lapangan Perhari
2) Produktivitas alat berat berdasarkan perencanaan dengan spesifikasi Alat Berat Berbeda
• Buldozer: Komatsu D65 Ex didapatkan
Produktivitas perhari= 7444 m 3 /hari
No Pekerjaan Alat Berat Produktivitas Durasi Predecessor 1 Perataan Buldozer 9584 17 - 2 Pengisian Excavator 5463,2 18 255 + 3days 3 Pengangkutan Dump truck 94,52 22 355
Gambar 2 Grafik durasi kerja alat berat di lapangan.
Choiriyah, Analisis Kombinasi Produktivitas dan Durasi Alat Berat Proyek Perataan Tanah Area Lahan Parkir PT. Smelting, Tbk     295
Durasi kerja= 112 jam Jumlah= 1 unit
• Excavator Komatsu PC 200-8 MO
Produktivitas perhari = 8385,88 m 3 /hari Jumlah= 1 unit Durasi kerja= 15 hari
• Dump Truck Mitsubishi Fuso 220 PS
Produktivitas= 76,8 m 3 /jam
Jumlah = 10 unit Durasi = 120 jam 1 unit = 12 jam Tabel 2. Produktivitas dan Durasi Rencana Perhari
Tabel 3. Time line alat berat perencanaan No. Jenis pekerjaan Alat berat Minggu I Minggu II Minggu III 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 1. land cutting bulldozer 2. pengangkutan ke dump truck  excavator
3. dump truck ke lokasi pembuangan  dump truck
Gambar 3. Grafik durasi kerja alat berat berdasarkan perencanaan
3) Kombinasi alat berat
Analisis rasio antara pekerjaan lapangan dan perencanaan dikombinasiuntuk mendapat hasil durasi yang minimum dengan produktivitas maximum.
Alat Berat Tipe Jumlah Durasi Prodecessor Produktivitas Buldozer Komatsu D65 Ex 1 14 - Excavator Komatsu DC 200- 8MO 1 15 255 + 3days Dump Truck Mitsubishi Fuso 220 Ps 10 15 355

## Tabel 4. Kombinasi alat berat
Gambar 4. Perbandingan kombinasi alat berat.

## 4. Kesimpulan
Kombinasi alat berat pada proyek lahan parkir PT. Smelting Tbk dipiliah kombinasi IV dari segi produktivitas dan durasi dengan 1 unit bulldozer Komatsu D65 EX produktivitas 7444 m 3 /hari dengan durasi 14 hari kerja, 1 unit excavator Komatsu DC 200-8MO produktivitas 8385,88 m 3 /hari dengan durasi 15 hari kerja, 5-unit dumptruck HinoFM260 1D produktivitas 94.52 m 3 /hari durasi kerja 22 hari.

## Referensi
[1] D. D. Gransberg and J. A. Rueda-Benavides, “Estimating Construction Equipment Productivity,” Constr.  Equip.  Manag.  Eng.  Estim.  Owners ,  no.  July,  pp.  111–136,  2020,  doi: 10.1201/9780429186356-5.
[2] “ANALISA  PERHITUNGAN  PRODUKTIVITAS  ALAT  BERAT  PADA  PELAKSANAAN PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBUATAN WORK SHOP DI KAB - PDF Download Gratis.pdf.” .
[3] E. Handayani, M. Nuklirullah, and A. Riyadi, “Analisa Koefisien Harga Satuan Tenaga Kerja di Lapangan Dengan Analisa SNI Struktur Bangunan Gedung di Kota Jambi,” J. Talent. Sipil , vol. 4, no. 1, p. 23, 2021, doi: 10.33087/talentasipil.v4i1.45.
[4] R. S. Alifen et al. , “Analisa What If Sebagai Metode Antisipasi Keterlambatan Durasi Proyek,” Civ. Eng. Dimens. , vol. 1, no. 2, pp. 103–113, 1999.
[5] P. Ane, K. Pratasis, R. Masalah, and P. Masalah, “Kelayakan Investasi Studi Kasus Alat Berat Bulldozer, Excavator dan Dump Truck di Kota Manado,” Sipil Statik , vol. 4, no. 9, pp. 533–539, 2016, [Online]. Available: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/13439.
[6] D. Roshindra, “Analisis Kombinasi Alat Berat Excavator Dan Dump,” no. February, 2019.
[7] F. Teknik, J. Sipil, U. Sam, and R. Manado, “Manajemen alat berat pada pekerjaan bendungan lolak,” vol. 8, no. 5, 2020.