## Jurnal Talenta Sipil
Analisis Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kerjasama Kontraktor dengan Pemasok Ready Mix Pembangunan PSU Jalan Penghubung pada Perumahan Skala Besar Kota Jambi

## Budi Irwan Asri*, Wahyudi, Martalius
Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Bung Hatta *Correspondence email: Budiirwanasri@gmail.com
Abstrak. Keterbatasan sumber daya mengharuskan kontraktor melakukan kerja sama atau kolaborasi untuk dapat ikut  serta  dalam  proyek  konstruksi  jalan  penghubung  pada  perumahan  skala  besar  Kota  Jambi,  persyaratan  mutu beton yang  digunakan mengharuskan  kontraktor memakai beton ready  mix .  Idealnya, kerja  sama merupakan cara paling  inovatif  untuk  mengantisipasi  keterbatasan  sumber  daya  dan  mengurangi  perselisihan.  Namun,  kendala seperti  lemahnya  kerja  sama,  kurangnya  kepercayaan,  dan  komunikasi  tidak  efektif  disebabkan  karena  latar belakang  yang  berbeda  dan  tidak  mudah  untuk  menyatukan  dalam  sebuah  tim.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mengarah pada kesuksesan hubungan kerja sama. Berdasarkan hal tersebut, Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  dan  faktor  dominan  yang  mempengaruhi keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix pembangunan  PSU  jalan  penghubung  pada perumahan  skala  besar  Kota  Jambi,  serta  menentukan  upaya  untuk  meningkatkan  keberhasilan  kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix pembangunan PSU jalan penghubung pada perumahan skala besar Kota Jambi. Metode analisis dilakukan dengan penerapan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Penelitian ini  menggunakan  metoda  kuantitatif  dengan  menyebar  kuesioner  kepada  responden.  Hasil  penelitian  yang dilakukan terdapat 7 faktor penyebab mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix pembangunan  PSU  jalan  penghubung  pada  perumahan  skala  besar  Kota  Jambi  yaitu  faktor  komunikasi, faktor  kepercayaan,  faktor  komitmen,  faktor  peran  dan  tanggung  jawab,  faktor  dukungan  manajemen,  faktor informasi dan sumber daya, dan faktor tujuan bersama.
Kata Kunci : Kerjasama, kesuksesan, proyek, konstraktor, pemasok ready mix .
Abstract.  Limited  resources  require  contractors  to  cooperate  or  collaborate  to  be  able  to  participate  in  the connecting  road  construction  project  in  large-scale  housing  in  Jambi  City,  the  quality  requirements  of  the concrete used require contractors to use ready mix concrete. Ideally, cooperation is the most innovative way to anticipate limited resources and reduce disputes. However, obstacles such as  weak cooperation, lack of trust, and  ineffective  communication  are  caused  by  different  backgrounds  and  it  is  not  easy  to  unite  in  a  team. Therefore, knowledge of the factors leading to the success of cooperative relations is required. Based on this. The purpose of this study is to identify the dominant factors and factors that influence the success of contractor cooperation  with  ready  mix  suppliers  for  the  construction  of  connecting  road  PSUs  in  large-scale  housing  in Jambi City, as well as determining efforts to improve the success of cooperation between contractors and ready mix suppliers for the construction of connecting road PSUs in large-scale housing in Jambi City. The analysis method is carried out with the application of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). This study used quantitative methods by distributing questionnaires to respondents. The results of the research conducted there  are  7  factors  that  influence  the  success  of  contractor  cooperation  with  ready  mix  suppliers  for  the construction  of  PSU  connecting  roads  in  large-scale  housing  in  Jambi  City,  namely  communication  factors, trust factors, commitment factors, role and responsibility factors, management support factors, information and resource factors, and common goal factors.
Keywords: Cooperation, success, project, contarctors, supplier of ready mix.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia  berkembang  cukup  pesat.  Hal  ini  menyebabkan persaingan  dalam  industri  juga  semakin  ketat,  dimana  jumlah  kontraktor  tidak  sebanding  dengan lahan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu dibutuhkan pelaksanaan yang efektif dan efisien dalam dunia konstruksi, salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan inovasi dan kerjasama terhadap perusahan-perusahaan  konstruksi  menggunakan  sistem  subkontrak  yang  sesuai  dengan  harapan pemerintah dalam rangka perkuatan sistem rantai pasok dalam industri konstruksi.
Pengadaan material adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini menjadi penting karena apabila terjadi kendala pada proses pengadaan barang tersebut, maka akan berakibat  pada  pekerjaan  proyek  yang  terhambat  dan  akan  berpengaruh  pada  pekerjaan  lainnya (Baldwin, 2014). Diperlukan suatu sistem yang dapat mengelola dan mengontrol pengadaan material agar  kebutuhan  material  pada  suatu  proyek  dapat  tersedia  sehingga  pelaksanaan  proyek  konstruksi tidak terkendala. Material tersebut harus diatur sebaik mungkin agar tersedia dengan tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu, serta mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi (Miles, 2015).
Berkaitan dengan hal di atas, dewasa ini penggunaan beton ready mix pada proyek konstruksi merupakan satu hal penting dalam komponen material yang harus dipenuhi. Hal tersebut berhubungan dengan  fungsi  dan  efektivitas  dari  penggunaan  beton ready  mix yang  dinilai  lebih  efisien dibandingkan  dengan  sistem  pembuatan  beton  secara  manual.  Aspek  waktu,  biaya,  ketepatan komposisi  dan  kondisi  lingkungan  tentunya  menjadi  pertimbangan  utama  sebagian  besar  kontraktor memilih menggunakan beton ready mix pada proyek konstruksinya (Nurcahyo,2022).
Seperti  halnya  di  Kota  Jambi,  sedang  pesat-pesatnya  dilakukan  pembangunan  khususnya  di bidang  infrastruktur.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  yaitu,  pemasok ready  mix sering  mengalami keterlambatan Supply  ready  mix dari  pemasok,  yang  berakibat  keterlambatan  pada  durasi  pekerjaan proyek,  penyebabnya  adalah  hubungan  kerjasama  antara  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix kurang  baik.  Khususnya  pada  proyek  Pembangunan  PSU  Jalan  Penghubung  Pada  Perumahan  Skala Besar  Kota  Jambi,  berdasarkan  data  dari  DPMPTSP  (Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bahwa perusahaan Ready mix di Kota Jambi relatif masih sedikit , hanya 5 (lima) perusahaan ready  mix ,  sementara  pekerjaan  konstruksi  yang  membutuhkan  pasokan ready  mix semakin  meningkat.  Menurut  Perpres  54/2010  sebagaimana  diubah  terakhir  kali  dengan  Perpres 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 19 huruf f mengemukakan bahwa dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja  sama  operasi/kemitraan  yang  memuat  persentase  kemitraan  dan  perusahaan  yang  mewakili kemitraan tersebut.
Permasalahan  yang  sering  terjadi  antara  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix antara  lain mengenai ketepatan mutu yang dipesan dengan mutu ready mix yang didapat di waktu tes tekan tidak sesuai,  Waktu supply  ready  mix yang  sering  tidak  sesuai  dengan  jadwal  permintaan  kontraktor, kubikasi raedy  mix yang  di order tidak  sesuai  dengan  kubikasi  yang  didatangkan.  Hal  tersebut menimbulkan  perselisihan  antara  kontraktor  yang  bermitra  dengan  pemasok.  Dari  hal  seperti  ini, terlihat kelemahan kemitraan yang ada pada proses kerja sama mereka akan mengakibatkan pihak lain ikut menanggung resikonya. Disamping itu ada juga faktor-faktor lain diantaranya, perusahaan Ready mix di Kota Jambi jumlahnya terbatas, Pekerjaan jalan lingkungan yang dikerjakan melalui pengadaan langsung,  berlangsung  di  waktu  yang  bersamaan  dan  jumlah  paket  pekerjaan  yang  sangat  banyak, Kontraktor  Kualifikasi  Kecil  tidak  memiliki ready  mix ,  karena  biaya  teknologi ready  mix tidak terjangkau oleh perusahaan kecil.
Ketersediaan  sumber  daya  ini  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan  proyek  konstruksi.  Jika kontraktor  tidak  memiliki  kemampuan  sumber  daya  maka  salah  satu  cara  yang  ditempuh  adalah melakukan  kerjasama  untuk  menutupi  kekurangan  sumber  daya  tersebut.  Kerjasama  yang  terbentuk sering  kali  menghadapi  kendala.  Kendala  yang  terjadi  mungkin  disebabkan  karena  masing-masing pihak yang bekerja sama memiliki latar belakang yang berbeda dan tentunya tidak mudah disatukan dalam  satu  team  kerja  ( team  work ).  Kenyataan  yang  sering  timbul  hubungan  kontraktor  dengan pemasok  yang  dipersyaratkan  hanya  memuat  pernyataan  dukungan  saja,  sehingga  tidak  ada konsekuensi  ketika  pemasok  menarik  dukungan  atau  kontraktor  mengalihkan  dukungan  karena kontraktor  memiliki  kewenangan  yang  lebih  besar  bila  dibandingkan  mitra  pemasoknya.  Apalagi bentuk kerjasama yang terjadi masih berupa perjanjian bawah tangan dan tidak disebutkan secara jelas peranan dari masing-masing perusahaan yang bekerja sama.
Dampak dari permasalahan keterlambatan progress pekerjaan karena beberapa hal seperti tidak harmonisnya  hubungan  kerja  sama  yang  terbentuk  antara  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix , lemahnya  koordinasi  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  serta  lemahnya  komitmen  antara  kontraktor dengan pemasok ready mix. Kendala lain yang timbul, yaitu komunikasi dan kesalahan teknis setiap alur  dari  pemasok  beton ready  mix, hal  yang  sangat  umum  di  lapangan  yang  dapat  mengakibatkan kerugian pada pihak-pihak yang terkait dengan supply beton ready mix . Setiap peralatan pengecoran yang  digunakan  menghasilkan  produktivitas  yang  berbeda-beda  sehingga  berpengaruh  terhadap
lamanya  waktu  pengecoran  dan  sangat  erat  kaitannya  dengan  biaya  yang  akan  dikeluarkan  dalam penyelesaian  proyek (Wirantini,  2023).  Pilihan  menggunakan peralatan  pengecoran  yang  tepat  tentu akan menguntungkan kontraktor.
Permasalahan  pemesanan ready  mix mengalami  keterlambatan  ke  lokasi,  hal  tersebut menghambat  para  pekerja  untuk  melakukan progress pekerjaan,  sehingga  memperlambat  durasi waktu  yang  telah  ditentukan.  Perlambatan  waktu  tersebut  juga  berpengaruh  pada  pembengkakan biaya.  Kesalahan  dalam  proyek  akan  memberikan  dampak  negatif  secara  langsung  maupun  tidak langsung  bagi  pihak-pihak yang  terkait.  Upah harus  tetap dibayarkan  dan  dibebankan selama  waktu tunggu  tersebut.  Menyikapi  hal  tersebut,  pihak  kontraktor  harus  melakukan  tindakan  darurat, mengakibatkan  kenaikan  biaya.  Permasalahan  ini  menimbulkan  perselisihan  antara  kontraktor  yang bermitra  dengan  pemasok ready  mix .  Hal  ini  tentunya  memperlihatkan  kurang  baiknya  hubungan kerjasama yang terjalin, yang akan mengakibatkan pihak lain ikut menanggung resikonya.

## METODE

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif  yaitu  metode  penelitian yang  didasarkan  pada  filsafat  positif,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  dan  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian  dan  bertujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah  ditetapkan  yaitu  dengan  berangkat  dari  dasar  teori  yang  diperoleh  untuk  memperoleh  variabel penelitian lalu menggunakan pendapat atau persepsi responden melalui kuisioner penelitian untuk di analisis dan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian yang dilakukan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  adalah  pihak  kontraktor  dan  pemasok ready  mix yang  bekerjasama  pada proyek  pembangunan  PSU  jalan  penghubung  pada  perumahan  skala  besar  Kota  Jambi  yaitu  pihak kontraktor  dan  pemasok ready  Mix. Pengambilan  populasi  pada  penelitian  ini  yaitu  total  popuasi berjumlah 35 orang yang terdiri dari 20 orang kontraktor dan 15 orang dari pihak pemasok ready mix yang  bekerjasama  dengan pihak  kontraktor.  Jika  jumlah  populasi  kecil  dari  100,  maka  sampel  yang digunakan adalah Teknik sampel jenuh/ total sampling (Arikunto, 2012). Untuk itu jumlah populasi dijadikan sampel semua dalam penelitian ini.

## Teknik Pengambilan Sampel
Pembagian  populasi  dan  sampel  yang  akan  menjadi  responden  antara  lain  untuk  pihak kontraktor yaitu pimpinan pelaksana proyek sebanyak 1 orang, Site Manager sebanyak 2 orang, Staff Logistik  sebanyak  3  orang,  Staff  Pengadaan  barang  sebanyak  4  orang, Quality  Control sebanyak  6 orang, Quantity Surveyor sebanyak 4 orang. Kemudian untuk pihak pemasok ready Mix terdiri dari 5 orang kepala Batching Plant, Quality Control 5 orang , dan Batcher sebanyak 5 orang.

## Metode Pengelolaan dan Analisis Data
Metode  pengelolaan melalui kajian literatur dan dokumen lainnya. (a) Uji KMO dan Bartlett merupakan  uji  asumsi  analisis  faktor  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  korelasi  atau  hubungan  dari masing-masing faktor  penelitian  yaitu  dengan  melakukan  uji  korelasi  antar  variabel independen. (b) Uji  Validitas  yaitu  uji  yang  digunakan  untuk  menunjukan  sejauh  mana  alat  ukur  yang  digunakan untuk  mengukur  kecermatan  pengukuran,  sah,  atau  valid  tidaknya  suatu  kuesioner.  (c)  Uji Realiabilitas  Menurut  Sugiyono  (2017)  uji  realibilitas  dilakukan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh hasil  pengukuran  tetap  konsisten  apabila  dilakukan  pengukuran  dua  atau lebih  terhadap  gejala  yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Selanjutnya melakukan validitas dan reliabilitas faktor  Y,  uji  asumsi  klasik,  uji  normalitas,  uji  multikolinieritas  uji  heteroskedastisitas,  uji Autokorelasi, uji linearitas, analisis regresi berganda, analisa regresi linear berganda, uji F, uji R² dan uji Uji T.

## HASIL Uji Asumsi / KMO (Kaiser Mayer Oiken) and Bartlett’s
Untuk  menemukan  sebab  –  sebab  potensial  sebagai  pembentuk  permasalah  utama  maka dilakukan uji KMO (Kaiser Mayer Oiken) and Bartlett’s yang berguna untuk menentukan kelayakan dari setiap variabel yang akan diuji.
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil  Uji KMO  dan  Bartlett’s
Faktor Hasil Uji KMO Hasil Uji Bartlett's Komunikasi (X1) 0.657 0.000 Kepercayaan (X2) 0.684 0.000 Komitmen (X3) 0.825 0.000 Peran dan Tanggung Jawab (X4) 0.656 0.000 Dukungan Manajemen (X5) 0.764 0.000 Informasi dan Sumber Daya (X6) 0.640 0.000 Tujuan Bersama (X7) 0.608 0.000 Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan  hasil  uji  KMO  dan  Bartlett’s  dinyatakan  bahwa  semua  faktor  ataupun  variabel telah  memenuhi  syarat  dengan  indikator  nilai  uji  KMO  >  0,5,  yaitu  faktor  komunikasi  (X1), kepercayaan  (X2),  komitmen  (X3),  peran  dan  tanggung  jawab  (X4),  dukungan  manajemen  (X5), informasi  dan  sumber  daya  (X6)  serta  tujuan  Bersama  (X7).  Hal  ini  menunjukkan  kecukupan  dari jumlah sampel serta faktor ataupun variabel keberhasil kerjasama antara kontraktor dengan pemasok ready  mix yang  diimplementasikan  pada  pelaksanaan  pembangunan  PSU  jalan  penghubung  pada perumahan  skala  besar  Kota  Jambi  memiliki  korelasi.  Dari  hasil  analisis  ini  juga  dinyatakan  bahwa faktor ataupun variabel dapat digunakan untuk analisis tahap selanjutnya.

## Uji Validitas
Dari hasil analisis uji validitas terhadap masing–masing faktor diperoleh hasil analisis masing– masing variabel sebagai berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi uji Validitas Faktor Kode Variabel r Hitung r Tabel (5%) Keterangan Sumber Daya Manusia (X1) X1.1 0.690 0.254 Valid X1.2 0.584 0.254 Valid X1.3 0.760 0.254 Valid X1.4 0.816 0.254 Valid X1.5 0.637 0.254 Valid X1.6 0.627 0.254 Valid Manajemen (X2) X2.1 0.731 0.254 Valid X2.2 0.711 0.254 Valid X2.3 0.632 0.254 Valid X2.4 0.800 0.254 Valid Desain dan Dokumentasi (X3) X3.1 0.676 0.254 Valid X3.2 0.689 0.254 Valid X3.3 0.823 0.254 Valid X3.4 0.471 0.254 Valid X3.5 0.574 0.254 Valid X3.6 0.517 0.254 Valid Material (X4) X4.1 0.711 0.254 Valid X4.2 0.557 0.254 Valid X4.3 0.556 0.254 Valid X4.4 0.670 0.254 Valid X4.5 0.651 0.254 Valid X4.6 0.361 0.254 Valid Pelaksanaan (X5) X5.1 0.576 0.254 Valid X5.2 0.656 0.254 Valid X5.3 0.772 0.254 Valid X5.4 0.760 0.254 Valid X5.5 0.592 0.254 Valid X5.6 0.515 0.254 Valid Eksternal (X6) X6.1 0.727 0.254 Valid X6.2 0.744 0.254 Valid X6.3 0.835 0.254 Valid Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan hasil uji validitas pada masing–masing variabel yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix sudah baik dan bagus, diperoleh hasil analisis bahwa semua  variabel  penelitian  dinyatakan  valid,  karena  nilai  r  hitung  >  nilai  r  tabel,  maka  variabel penelitian dapat digunakan untuk analisis tahap selanjutnya.

## Uji Realibilitas
Berdasarkan analisis data pada uji realibilitas diperoleh nilai Cronbach’s Aplha untuk masing- masing  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix proyek pembangunan PSU jalan penghubung pada perumahan skala besar Kota Jambi, yaitu sebagai berikut:

## Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Cronbach's Alpha
Faktor Nilai Cronbach's Alpha Keterangan Komunikasi (X1) 0.671 Cukup Andal Kepercayaan (X2) 0.667 Cukup Andal Komitmen (X3) 0.819 Andal Peran dan Tanggung Jawab (X4) 0.756 Andal Dukungan Manajemen (X5) 0.748 Andal Informasi dan Sumber Daya (X6) 0.758 Andal Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan Tabel di atas nilai Cronbach's Alpha , dapat dinyatakan bahwa faktor X1, X2, dan faktor  X7  dengan  indikator  cukup  handal,  kemudian  untuk  faktor  X3  sampai  faktor  X6  dengan indikator  Handal.  Dengan  ini  dinyatakan  bahwa  faktor-faktor  yang  ada  mempengaruhi  keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix proyek pembangunan PSU jalan penghubung pada perumahan  skala  besar  Kota  Jambi, dari  hasil  analisis  ini  membuktikan  bahwa  terdapat  konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan kuisioner penelitian sehingga data penelitian telah memenuhi syarat dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

## Uji Validitas dan Reliabilitas Faktor Y

## Tabel 4 Uji validitas dan Reliabilitas Faktor Y
Faktor Kode Variabel r hitung r tabel keterangan Cronbach's Alpha Keterangan Keberhasilan Kerjasama (Y) Y.1 0.434 0.334
Valid
0.797 Andal Y.2 0.706 0.334 Valid Y.3 0.72 0.334 Valid Y.4 0.382 0.334 Valid Y.5 0.711 0.334 Valid Y.6 0.573 0.334 Valid Y.7 0.577 0.334 Valid Y.8 0.535 0.334 Valid Y.9 0.724 0.334 Valid Y.10 0.609 0.334 Valid
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Dari  hasil  pengujian  validitas  dan  reliabilitas  faktor  Y  di  atas,  dinyatakan  hasil  koefisien korelasi seluruhnya mempunyai R hitung lebih besar daripada t tabel yaitu (0,334), dengan demikian dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  butir  faktor  Y  dinyatakan  valid  dan  dapat  dilanjutkan  untuk mengukur data penelitian.

## Analisis Asumsi Klasik
Uji Normalitas

## Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 35 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.89780257 Most Extreme Differences Absolute .113 Positive .101 Negative -.113 Kolmogorov-Smirnov Z .667 Asymp. Sig. (2-tailed) .765 a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan  hasil  pada  tabel  di  atas,  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikansi  di  atas  0,05  yaitu sebesar  0,765.  Hal  ini  berarti  data  residual  tersebut  terdistribusi  secara  normal.  Hal  tersebut  juga dapat dijelaskan dengan hasil analisis grafik yaitu grafik Normal Probability plot -nya sebagai berikut:
Gambar 1. Grafik Normal Probality Plot
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan  gambar  di  atas,  hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan P-  Plot, dapat dilihat bahwa titik tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti  arah  garis  diagonal.  Jadi  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memiliki  distribusi  normal  dan  dapat dianalisis menggunakan metode regresi berganda.

## Uji Multikolinieritas
Untuk  mendeteksi  adanya  gejala  multikolonieritas  dalam  model  penelitian  dapat  dilihat  dari nilai toleransi ( tolerance value ) atau nilai Variance Inflation Factor (VIF). Batas t olerance > 0,10 dan batas  VIF  <  10,00,  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  multikolinearitas  diantara  variabel bebas.

## Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) X1 .494 2.024 X2 .300 3.336 X3 .290 3.443 X4 .252 3.962 X5 .259 3.866 X6 .892 1.121 X7 .431 2.322 a. Dependent Variable: Y Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan tabel  di  atas memperlihatkan  nilai  toleransi  dan  VIF dari semua variabel bebas. Didapatkan nilai toleransi  dari semua  variabel bebas semuanya  lebih besar dari 0,1 dan semua nilai VIF kecil dari 10 maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah  model regresi yang tidak terjadi heteroskedastitas pada suatu model regresi yang dapat dilihat pada gambar scatterplot model.

## Gambar 2. Grafik Hasil uji Heteroskedastitas
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  penyebaran  titik-titik  membentuk pola yang tidak jelas dan menyebar di atas dan dibawah angka nol pada titik  y.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa tidak terjadi heterokedastitas dalam model regresi ini.

## Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  adalah  untuk  melihat  apakah  terjadi  korelasi  antara  suatu  periode  t  dengan periode  sebelumnya  (t  -1).  Secara  sederhana  adalah  bahwa  analisis  regresi  adalah  untuk  melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.

## Tabel 7. Hasil uji Korelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson dimension0  1 .694 a .481 .347 3.25182 1.687 a. Predictors: (Constant), X7, X6, X2, X1, X3, X5, X4
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan tabel di atas, nilai DW dapat diketahui sebesar 1,687, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikansi 5%, dengan jumlah sampel 35 (n) dan jumlah variabel independen 7 (k = 7), maka diperoleh nilai DU sebesar 1,9674, dan nilai DW sebesar 1,687 lebih kecil dari batas atas (DU) yakni 1.9674. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi.

## Uji Linearitas
Uji  linieritas  digunakan  untuk  mengetahui  antara  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok  ready  mix  dengan  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan pemasok ready mix linier atau tidak.
Budi  Irwan  Asri  et  al.,  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Keberhasilan  Kerjasama  Kontraktor  dengan Pemasok Ready Mix Pembangunan PSU Jalan Penghubung pada Perumahan Skala Besar Kota Jambi
Tabel 8. Uji Linearitas ANOVA Table Sum of Squares df Mean Square F Sig. Y * X Between Groups (Combined) 458.355 8 57.294 16.204 .000 Linearity 37.274 1 37.274 10.542 .003 Deviation from Linearity 421.081 7 60.154 17.013 .000 Within Groups 91.931 26 3.536 Total 550.286 34
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Dari  tabel  di  atas  diperoleh  nilai  F  =  10,542  dengan  tingkat  signifikansi  0,003.  Tingkat signifikansi  akan  dibandingkan  dengan  0,05  (karena  menggunakan  taraf  signifikansi  atau  α  =5%), untuk mengambil keputusan maka menggunakan kriteria pengujian sebagai berikut: a. Jika nilai sig. < α maka H0 ditolak . b. Jika nilai sig. > α maka H0 diterima.
0,003  <  0,05  maka  H0  ditolak,  artinya  Ada  hubungan  yang  linier  antara  faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix dengan  keberhasilan kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix .  Karena  nilai  sig.  0,003  jauh  lebih  kecil  dari  0,05 maka  model  regresi  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  pengaruh  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix .

## Analisa Regresi Berganda
Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel bebas yang dalam penelitian ini adalah faktor komunikasi (X1), Kepercayaan (X2), Komitmen (X3), Peran dan  Tanggung  Jawab  (X4),  Dukungan  Manajemen  (X5),  Informasi  dan  Sumber  Daya  (X6)  dan Tujuan Bersama (X7) yang Mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix (Y). Dari proses analisis diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel 9. Model  Summary (Regresi Berganda)
Model
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change dimension0  1 .694 a .481 .347 3.25182 .481 3.577 7 27 .008
a. Predictors: (Constant), X7, X6, X2, X1, X3, X5, X4 b. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Dari  hasil  analisis  diperoleh  nilai  Sig.  F Change 0,008  dan  relatif  jauh  lebih  kecil  dari  nilai konstanta  0,05  (tingkat  signifikan  5%)  sehingga  terdapat  korelasi  antara  variabel  komunikasi  (X1), Kepercayaan (X2), Komitmen (X3), Peran dan Tanggung Jawab (X4), Dukungan Manajemen (X5), Informasi  dan  Sumber  Daya  (X6)  dan  Tujuan  Bersama  (X7)  yang  mempengaruhi  keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix (Y).
Dari  hasil  analisis  data  diperoleh  nilai  R  sebesar  0,694  dan  berdasarkan  pedoman  derajat korelasi,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  korelasi  antara  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok  ready  mix  memiliki  tingkat  korelasi  kuat. Sedangkan  nilai  R Square sebesar  0,481  yang  dapat  disimpulkan  bahwa  pengaruh  variabel komunikasi (X1), Kepercayaan (X2), Komitmen (X3), Peran dan Tanggung Jawab (X4), Dukungan Manajemen (X5), Informasi dan Sumber Daya (X6) dan Tujuan Bersama (X7) yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix (Y)  yaitu  sebesar 48,1%,  sedangkan 51,9%  dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## Analisa Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  komunikasi (X1),  Kepercayaan  (X2), Komitmen (X3),  Peran  dan  Tanggung  Jawab  (X4), Dukungan Manajemen (X5), Informasi dan Sumber Daya (X6) dan Tujuan Bersama (X7) yang mempengaruhi keberhasilan
kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix (Y). Dari analisis regresi linier berganda diperoleh hasil analisis sebagai berikut:

## Tabel 10. Coefficients  (Regresi Linier Berganda)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 56.176 13.964 4.023 .000 X1 .061 .452 .027 .136 .893 X2 -2.012 .496 -1.027 -4.058 .000 X3 .647 .281 .591 2.300 .029 X4 -.232 .369 -.174 -.631 .534 X5 1.217 .429 .773 2.838 .009 X6 .211 .296 .105 .714 .482 X7 -.547 .412 -.281 -1.329 .195 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Dari  tabel  di  atas Coefficients (Regresi  Linier  Berganda)  diperoleh  pengaruh  variabel komunikasi (X1), Kepercayaan (X2), Komitmen (X3), Peran dan Tanggung Jawab (X4), Dukungan Manajemen (X5), Informasi dan Sumber Daya (X6) dan Tujuan Bersama (X7) yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix (Y) yang berpengaruh signifkan dan positif yaitu (1) faktor komitmen (X3), dengan nilai Sig. 0,029, (2) faktor dukungan manajemen (X5), dengan  nilai  sig.  0,009, (nilai  sig.  0,009  <  0,05,  menunjukkan  bahwa  signifikan,  Karena  0,009, maka itu variabel yg paling signifikan).
Sedangkan faktor yang tidak berpengaruh signifikan yaitu (1) faktor komunikasi (X1), dengan nilai  sig.  0,893,  (2)  faktor  kepercayaan  (X2)  dengan  nilai  Sig.  0,000  (namun  t  hitung  bernilai negative) dan (3) factor peran dan tanggung jawab (X4) dengan nilai sig. 0,534, (4) factor informasi dan sumber daya (X6) dengan nilai sig. sebesar 0,482 dan (5) factor tujuan Bersama dengan nilai sig. sebesar 0,195. Jadi faktor yang  paling  dominan yaitu dukungan manajemen  (X5) karena memiliki koefisien  regresi  tertinggi  sebesar  1,217. Ctt (signifikan  <  0,05,  t  hitung  yang  bernilai  min  (-) menunjukkan bahwa berpengaruh negatif).
Berdasarkan tabel 10 yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda, maka dapat dibentuk model persamaan regresi sebagai berikut:

## Y = 56,176 + 0,061 X1 – 2,012 X2 + 0,647 X3 - 0,232 X4 + 1,217 X5 + 0,211 X6 – 0,547 X7
Persamaan  regresi  berganda  ini  menjelaskan  apabila  faktor  dukungan  manajemen  (X5) meningkat  dengan  asumsi  faktor  lainnya  tetap  maka  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan pemasok ready mix pun akan meningkat,  dan begitu  pula perlakuannya  untuk  faktor yang  lain  yaitu disaat  nilai  B  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan pemasok  ready  mix  (X)  meningkat  akan  berpengaruh  kepada  keberhasilan  kerjasama  kontraktor dengan pemasok ready mix (Y) yang juga ikut meningkat.

## Uji F (F-Test)
Uji  F  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  simultan  (bersama–sama)  antara  pengaruh  faktor komunikasi (X1), Kepercayaan (X2), Komitmen (X3), Peran dan Tanggung Jawab (X4), Dukungan Manajemen (X5), Informasi dan Sumber Daya (X6) dan Tujuan Bersama (X7) yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix (Y), Dari hasil analisi diperoleh nilai F hitung yaitu sebagai berikut:

## Tabel 11. ANOVA (Anaysis Of Variance)
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 264.779 7 37.826 3.577 .008 a Residual 285.507 27 10.574 Total 550.286 34
a. Predictors: (Constant), X7, X6, X2, X1, X3, X5, X4
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Berdasarkan  tabel  ANOVA  diperoleh  nilai  F  hitung  yaitu  3,577  dengan  tingkat  signifikansi 0,008,  sedangkan  untuk  menentukan  nilai  F  tabel  distribusi  yaitu  menggunakan  persamaan  sabagai berikut:
F tabel = (k; n - k) Dengan: n = jumlah sampel k = jumlah faktor Sehingga diperoleh: (7; 35 – 7) (7; 28) [Tabel F Distribusi] Maka nilai F tabel yaitu 2,36 ( Tabel Terlampir )
Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 3,577 lebih besar dari nilai F tabel sebesar  2,36,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  simultan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan antara  variabel  komunikasi  (X1),  Kepercayaan  (X2),  Komitmen  (X3),  Peran  dan  Tanggung  Jawab (X4),  Dukungan  Manajemen  (X5),  Informasi  dan  Sumber  Daya  (X6)  dan  Tujuan  Bersama  (X7) yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix (Y).

## Uji R²
Koefisien  determinasi  ini  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh  variabel- variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R square.
Hasil  perhitungan  pada  tabel  4.12  dapat  diketahui  bahwa  koefisien  determinasi  ( adjusted  R square )  yang  diperoleh  sebesar  0,347. Hal  ini  berarti  34,7  %  keberhasilan  kerjasama  kontraktor dengan  pemasok  ready  mix  (Y)  dipengaruhi  oleh  faktor  komunikasi  (X1),  Kepercayaan  (X2), Komitmen  (X3),  Peran  dan  Tanggung  Jawab  (X4),  Dukungan  Manajemen  (X5),  Informasi  dan Sumber  Daya  (X6)  dan  Tujuan  Bersama  (X7).  Sedangkan  sisanya  65,3%  dipengaruhi  oleh  faktor- faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

## Uji T (T-Test)
Uji  T  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  hubungan  antara  faktor  X  (faktor  yang mempengaruhi  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix ),  terhadap  faktor  Y (keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix )  secara  parsial,  yaitu  dengan membandingkan  nilai  t  hitung  yang  diperoleh  dari  analisis  data  terhadap  nilai  t  tabel  dengan  nilai tingkat signifikan 5% (0,05). Dasar pengambilan keputusan dalam uji T yaitu apabila nilai T hitung > T tabel maka faktor X (faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready  mix )  berpengaruh  terhadap  Y  (keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready mix ).
Tabel 12. Nilai Signifikan Sumber t hitung Sig. ( p ) Keterangan Komunikasi (X1) 0.136 0.893 Berpengaruh Tidak Signifikan Kepercayaan (X2) -4.058 0.000 Berpengaruh Negatif dan Signifikan Komitmen (X3) 2.300 0.029 Berpengaruh Positif dan Signifikan Peran dan Tanggung Jawab (X4) -0.631 0.534 Berpengaruh Tidak Signifikan Dukungan Manajemen (X5) 2.838 0.009 Berpengaruh Positif dan Signifikan Informasi dan Sumber Daya (X6) 0.714 0.482 Berpengaruh Tidak Signifikan Tujuan Bersama (X7) -1.329 0.195 Berpengaruh Tidak Signifikan
Sumber: Data Olahan Output SPSS (2024)
Tingkat  signifikan  5% (0,05), (nilai sig. 0,009 < 0,05, menunjukkan bahwa signifikan, Karena 0,009,  maka  itu  variabel  yg  paling  signifikan).  t  hitung  yang  bernilai  min  (-)  menunjukkan  bahwa berpengaruh negative atau tidak signifikan).
Sedangkan untuk mencari nilai T tabel digunakan persamaan sebagai berikut:
T tabel (α/2; n-k -1)
Dengan: α
= tingkat persentase kesalahan (5%) n = jumlah sampel k = jumlah faktor Sehingga diperoleh
= (0.05/2 ; 35-7-1) = (0.025 ; 27) Tabel Distribusi T
Maka nilai T tabel yaitu (2,052) tabel terlampir.
Tabel  13. Perbandingan Nilai T Hitung  dengan T Tabel
Sumber t hitung t tabel Keterangan Komunikasi (X1) 0.136 2.052 Berpengaruh Tidak Signifikan Kepercayaan (X2) -4.058 2.052 Berpengaruh Negatif dan Signifikan Komitmen (X3) 2.300 2.052 Berpengaruh Positif dan Signifikan Peran dan Tanggung Jawab (X4) -0.631 2.052 Berpengaruh Tidak Signifikan Dukungan Manajemen (X5) 2.838 2.052 Berpengaruh Positif dan Signifikan Informasi dan Sumber Daya (X6) 0.714 2.052 Berpengaruh Tidak Signifikan Tujuan Bersama (X7) -1.329 2.052 Berpengaruh Tidak Signifikan
Sumber : Data Olahan Output SPSS (2024)
Dari  perbandingan nilai T hitung dengan T tabel maka dapat dinyatakan bahwa secara parsial faktor–faktor  berpengaruh  signifikan dan  positif terhadap keberhasilan kerjasama kontraktor dengan pemasok ready mix yaitu faktor Komitmen (X3) dan faktor dukungan manajemen (X5)

## Faktor Dominan
Dari  7  faktor  penyebab  mempengaruhi  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready mix pembangunan PSU jalan penghubung pada perumahan skala besar Kota Jambi yaitu faktor komunikasi, faktor kepercayaan, faktor komitmen, faktor peran dan tanggung jawab, faktor dukungan manajemen,  faktor  informasi  dan  sumber  daya,  dan  faktor  tujuan  bersama,  yang  menjadi  faktor dominan adalah faktor dukungan manajemen (X5) dengan koefisien regresi sebesar 1,217.

## Pembahasan
Dari analisa  data  tujuan  pertama  penelitian, faktor-faktor yang ada ditemukan  dari  dasar teori ataupun  tinjauan  pustaka  dengan  melakukan  uji  KMO  dan Bartllet’s ,  dan  juga  uji  validitas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  hampir  semua  faktor  yang  ada  saling  berkaitan  yaitu  faktor  komunikasi (X1),  Kepercayaan  (X2), Komitmen (X3),  Peran  dan  Tanggung  Jawab  (X4), Dukungan Manajemen (X5),  Informasi  dan  Sumber  Daya  (X6)  dan  Tujuan  Bersama  (X7)  merupakan  faktor  yang terindentifikasi, hal ini dibuktikan dengan tahapan analisis yang telah dilakukan.
Dari  7  faktor  penyebab  mempengaruhi  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready mix pembangunan PSU jalan penghubung pada perumahan skala besar Kota Jambi yaitu faktor komunikasi, faktor kepercayaan, faktor komitmen, faktor peran dan tanggung jawab, faktor dukungan manajemen,  faktor  informasi  dan  sumber  daya,  dan  faktor  tujuan  bersama,  yang  menjadi  faktor dominan adalah faktor dukungan manajemen (X5) dengan koefisien regresi sebesar 1,217.
Upaya  untuk  meningkatkan  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix pembangunan PSU jalan penghubung pada perumahan skala besar Kota Jambi yaitu mengadakan riset terhadap  penyedia ready  mix yang  menyediakan  mutu  beton  sesuai  dengan  spesifikasi  yang dibutuhkan , melakukan  komunikasi  kepada  pihak  penyedia ready  mix, membentuk  tim  pemeriksa kualitas , survey  kebutuhan  proyek  dan  perencanaan,  menjalin  komunikasi  yang  harmonis, melaksanakan kerjasama antara kontraktor dengan penyedia ready mix, pemasok melakukan inisiatif untuk melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada kontraktor, pemasok melakukan inisiatif  untuk  melakukan  komunikasi  dan  koordinasi  secara  intensif  kepada  kontraktor,  pemasok menugaskan  petugas  lapangan  untuk  memberi  informasi  kepada  kontraktor  apabila  terjadi permasalahan dalam proses pemesanan, pengiriman, dan pengecoran di lapangan.
Berdasarkan penelitian sebelumnya Utama (2018), Mattessich dan Monsey (2017), Sari (2020) dan  Refdizalis  (2020),  mengatakan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  hubungan  kerjasama  antara
kontraktor  dengan  pemasok ready  mix yaitu  faktor  komunikasi,  faktor  sumber  daya,  faktor kepercayaan,  dan  faktor  dukungan  manajemen.  Persamaan  dengan  penelitian  ini  yaitu  faktor komunikasi,  faktor  sumber  daya,  dan  faktor  kepercayaan  merupakan  faktor  yang  sangat  diperlukan untuk  terjalinnya  hubugan  kerjasama  yang  panjang  sampai  proyek  yang  dikerjakan  selesai  sampai pada hubungan kerjasama selanjutnya.
Kemudian  dibandingkan  dengan  penelitian  Sexa  (2021)  dan  Sari  (2020),  faktor  utama  atau faktor dominan yang mempengaruhi kesuksesan hubungan kerjasama antara kontraktor dan pemasok yaitu  faktor  kerjasama  tim.  Berbeda  dengan  penelitian  ini  setelah  dilakukan  analisis,  ditemukan bahwa  faktor  utama  yang  mempengaruhi  hubungan  kerjasama  antara  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix yaitu  faktor  dukugan  manajemen  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  sebuah  hubungan kerjasama agar berjalan dengan lancar sampai akhir pekerjaan proyek. Ketika kedua bela pihak sudah mendapatkan  dukungan  menajemen  maka  mereka  akan  semangat  dan  saling  berusaha  untuk memberikan pelayanan kerjasama yang baik

## SIMPULAN
Dari identifikasi diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama kontraktor dengan  pemasok ready  mix pembangunan  PSU  jalan  penghubung  pada  perumahan  skala  besar  kota Jambi  yaitu  faktor  komunikasi,  faktor  kepercayaan,  faktor  komitmen,  faktor  peran  dan  Tanggung Jawab,  faktor  dukungan  Manajemen,  faktor  informasi  dan  sumber  daya  dan  faktor  tujuan  bersama. Dari  hasil  analisis  korelasi  berganda  diperoleh  hasil  dimana  pengaruh  faktor  komunikasi  (X1), Kepercayaan (X2), Komitmen (X3), Peran dan Tanggung Jawab (X4), Dukungan Manajemen (X5), Informasi  dan  Sumber  Daya  (X6)  dan  Tujuan  Bersama  (X7)  yang  mempengaruhi  keberhasilan kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix (Y)  yaitu  sebesar  48,1%,  sedangkan  51,9% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.
Dari  hasil  analisis  faktor  pada  tujuan  pertama  penelitian,  bahwa  faktor  dominan  yang mempengaruhi  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix pembangunan  PSU jalan  penghubung  pada  perumahan  skala  besar  kota  Jambi  yaitu  faktor  dukungan  manajemen  (X5) dengan  koefisien  regresi  sebesar  1,217  dengan  variabel  yaitu  mampu  menghasilkan  ide  inovatif, dukungan  manajemen  puncak,  implementasi  awal  proses  kemitraan,  pengelolaan  tim  proyek,  dan manager memiliki kemampuan manajemen yang baik.
Upaya  untuk  meningkatkan  keberhasilan  kerjasama  kontraktor  dengan  pemasok ready  mix pembangunan  PSU  jalan  penghubung  pada  perumahan  skala  besar  Kota  Jambi  yaitu  a). Mengembangkan  rencana  perbaikan  ( Plan ),  b).  Melaksanakan  rencana  ( Do )  yaitu  melaksanakan seleksi terhadap pihak pemasok ready mix yang terbaik untuk digunakan pada proyek, melaksanakan rapat  kerja  untuk  proses  kerjasama.  c).  Memeriksa  hasil  yang  dicapai  ( Check )  yaitu  memeriksa kualitas  beton  apakah  telah  sesuai  dengan  yang  dibutuhkan  menghasilkan  mutu  yang  sesuai  dengan proyek, melakukan evaluasi mutu beton untuk proyek, pengukuran kinerja sumber daya manusia yang terlibat, melaksanakan  pengawasan terhadap  proses  pengecoran.d)  Melakukan tindakan  penyesuaian bila diperlukan ( Action )

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta.
Baldwin,  R.,  and  Fitzgerald,  B.  2014. Best  practices  for  screening  and  selecting  contractors  and subcontractors .”  Proc.,  ASSE  Professional  Development  Conf.  and  Exposition,  American Society of Safety Engineers, Park Ridge, IL.
Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2015. Qualitative Data Analysis . Jakarta: UI Press. Mattessich,  P.  W.,  Monsey,  B.R.  2017. Collaboration:  What  Makes  It  Work , A  Review  of  Research Literature  on  Factors  Influencing  Successful  Collaboration .The  Amherst  H.  Wilder Foundation. USA.
Nurcahyo,  Brian  H.,  &  Imroatul  Khasanah.  2022. Analisis  Pengaruh  Persepsi  Harga,  Kualitas Pelayanan,  Lokasi,  dan Word  of  Mouth  Terhadap  Keputusan  Pembelian .  Diponegoro  Journal of Management Vol. 5, No. 3
Refdizalis,  Refdizalis  2019 Studi  Struktur  Dan  Perilaku  Rantai  Pasok  Konstruksi  Pada  Proyek Bangunan Gedung. Masters Thesis, Universitas Andalas.
Sari,  2020. Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kesuksesan  Hubungan  Kerja  Sama Kontraktor  Dengan  Pemasok  Ready  Mix  Untuk  Pembangunan  Lapas  Bagan  Siapi  Api-Riau Tahun 2022 . Padang. Universitas Bung Hatta.
Sugiyono, 2019. Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D . Bandung: ALFABETA. Sexa,  2021. Kajian  Faktor-Faktor  Keberhasilan  Hubungan  Kerjasama  Kontraktor  Dengan Subkontraktor/Pemasok  (Studi  Kasus:  Proyek  Konstruksi  Di  Dki  Jakarta  Dan  Jawa  Barat) . Bandung. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.
Utama, 2018. Analisis Faktor-faktot yang Mempengaruhi Kesuksesan Kerjasama Kontraktor dengan Pemasok Peralatan Pada Proyek Konstruksi. Bandung . Program Magister Teknik Sipil. Wirantini,  2023. Perbedaan  Produktivitas  Pengecoran  Beton  Ready  Mix  Menggunakan  Concrete Pump  Dengan  Tower  Crane .  Bali:  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  Dan Teknologi Politeknik Negeri Bali.