INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12561-12571 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perbandingan Antara Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pada Proyek Pembangunan Villa Pribadi

## Jalan Kesatriaan Kota Balikpapan
Wahyu Yusuf Rio 1 ✉ , Mu’alif Syahrul 2 , Desak Made Ristia Kartika 3
Politeknik Negeri Balikpapan
Email: wahyu.yusuf@poltekba.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Pada proyek pembangunan villa pribadi Jalan Kesatriaan Kota Balikpapan terdapat suatu permasalahan, yaitu  pihak  konsultan  perencana  hanya  menyediakan  gambar  kerja  yang  merupakan  kesepakatan bersama  dengan  pemilik  bangunan.  Pemilik  bangunan  meminta  pekerjaan  dihentikan  karena  ingin mengetahui besar biaya yang dibutuhkan pembangunan tersebut saat proyek dilaksanakan kembali. Untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dilakukan  penelitian  untuk  menghitung  RAB  dan  RAP. Langkah pengerjaannya diawali dengan identifikasi masalah kemudian studi literatur dan pengumpulan data lalu dilakukan analisis perhitungan. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan diketahui besar RAB Rp2.237.000.000,00 dan RAP Rp1.717.000.000,00. Selisih antara RAB dan RAP sebesar Rp520.000.000,00, dari selisih tersebut maka diketahui perkiraan keuntungan kontraktor yaitu sebesar 23% dari RAB. Kata Kunci: Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Pelaksanaan
In the private villa construction project on Jalan Kesatriaan, Balikpapan City, there was a problem, namely that the planning consultant only provided working drawings which were a mutual agreement with the building owner. The building owner asked for work to be stopped because he wanted to know how much the construction would cost when the project was carried out again. Research was conducted to determine RAB and RAP as part of the solution for this issue. The process starts with identifying  the problem, followed by studying relevant literature and collecting data. After that, analysis and calculations are performed. The analysis and calculations reveal that the RAB amounts to Rp. 2,237,000,000.00, while the RAP is Rp. 1,717,000,000.00. The difference between RAB and RAP is IDR 520,000,000.00, from this difference it is known that the contractor's estimated profit is 23% of the RAB.
Keywords: Cost Budget Plan, Implementation Budget Plan

## PENDAHULUAN
Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan konstruksi perlu menjalankan strategi penting, salah satunya dengan membuat estimasi biaya dalam proyek konstruksi. Estimasi adalah perkiraan yang mendekati kenyataan berdasarkan data yang akurat. Estimasi biaya yang baik yaitu estimasi yang mendekati kenyataan biaya proyek yang sebenarnya (Maryati & Sumarningsih, 2018). Pada proyek di bidang konstruksi, perkiraan biaya memuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk bangunan. Sedangkan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) merupakan  perkiraan  awal  untuk  menilai  biaya  sebenarnya  yang  akan  dikeluarkan  di kemudian hari.
Pada  proyek pembangunan villa  pribadi Jalan  Kesatriaan Kota Balikpapan terdapat suatu permasalahan, yaitu dari pihak konsultan perencana tidak memberikan RAB sampai saat  ini  hanya  menyediakan shop  drawing/gambar  kerja  yang  merupakan  kesepakatan bersama  antara  pemilik  bangunan  dengan  konsultan  perencana.  Pemilik  bangunan meminta  pekerjaan  dihentikan  karena  ingin  mengetahui  besar  biaya  yang  dibutuhkan pembangunan tersebut saat proyek dilaksanakan kembali. Sementara itu, pekerjaan yang telah  dikerjakan  yakni  dari  pekerjaan  pendahuluan  hingga  pekerjaan  sloof.  Informasi tentang besarnya biaya yang dibutuhkan dapat diketahui melalui RAB dan RAP. Oleh karena itu,  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  dilakukan  penelitian  untuk  menghitung RAB dan RAP pada proyek pembangunan villa pribadi Jalan Kesatriaan Kota Balikpapan. Kegiatan  tersebut  dilakukan  untuk  mempermudah  konsultan  perencana  dan  pemilik bangunan mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan saat proyek dilanjutkan lagi dari pekerjaan terakhir yang telah selesai hingga pekerjaan arsitektural.
Proyek adalah tugas yang harus dirumuskan untuk mencapai tujuan konkret dalam jangka  waktu  tertentu,  menggunakan  tenaga  manusia  dan  berbagai  alat.  Karena  itu,
diperlukan pengelolaan  dan  kerja sama yang berbeda dari biasanya. Proyek merupakan gabungan  beberapa  sumber  daya  yang  dihimpun  dalam  organisasi  sementara  untuk mencapai tujuan tertentu (Fajar et al., 2022).
Pada tahap perencanaan proyek volume pekerjaan menjadi bagian paling esensial. Proses pengukuran atau perhitungan jumlah item pekerjaan berdasarkan kondisi lapangan adalah pengukuran kualitas atau volume pekerjaan. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan  proyek  dapat  diketahui  melalui  pekerjaan.  Secara  singkat,  menghitung volume pekerjaan dalam satuan yang sesuai. Gambar rencana dan spesifikasinya yang telah ditetapkan dapat digunakan untuk menentukan volume pekerjaan (Farida, 2018).
Volume dihitung untuk mendapatkan perkiraan biaya yang diperlukan dalam proyek bangunan secara utuh, dari persiapan hingga penyelesaian  proyek.  Perhitungan volume yang akurat memerlukan pemahaman gambar desain yang detail (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, 2017).
Dalam riset ini, juga diperlukan koefisien analisis Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yang  merupakan  jumlah  tenaga  kerja  atau  bahan  yang  dibutuhkan  untuk  menuntaskan setiap  pekerjaan  dalam  proyek  secara  lengkap  dalam  satuan  yang  tepat.  Koefisien  SNI diperlukan  untuk  analisis  biaya  dalam  perencanaan  dan  perhitungan  RAB  suatu  proyek konstruksi  (Fatonah & Wulansari, 2017).
Anggaran  biaya  riil  atau  real  cost  mencakup  seluruh  biaya  yang  dikeluarkan  oleh kontraktor  untuk  menyelesaikan  proyek,  mulai  dari  awal  hingga  akhir.  Hanya  kontraktor yang mengetahui jumlah pasti dari biaya riil ini (Pratama, 2018). Keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor adalah selisih antara total dana yang diterima dari pemilik proyek dan real cost tersebut.
Perhitungan RAB dan RAP pada proyek yang dikaji dalam riset ini akan dapat diketahui besarnya  selisih  antara  RAB  dan  RAP.    Adapun  besarnya  keuntungan  yang  diperoleh kontraktor  setelah  mendapatkan  proyek  pembangunan  tersebut  dapat  diketahui berdasarkan selisih antara RAB dan RAP. Kemudian dilakukan perhitungan kemajuan proyek tersebut dengan menggunakan metode penjadwalan Kurva-S. Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah konsultan perencana dan pemilik bangunan untuk memperoleh informasi terkait besarnya biaya yang diperlukan dalam pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Menurut Suryana (dalam Priadana & Sunarsi, 2021) metodologi penelitian merupakan serangkaian tata cara yang digunakan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif  dan  menggunakan  data  yang  diperoleh  melalui pengamatan  langsung  di  lapangan.  Adapun  pengumpulan  data  berupa  angka  dan informasi yang kemudian akan diolah lebih lanjut. Kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan  dilakukan  pembahasan.  Menurut  Bryman  (dalam  Abdullah  et  al.,  2022),  proses penelitian  kuantitatif  dimulai  dari  teori,  dilanjutkan  dengan  merumuskan  hipotesis, merancang  desain  penelitian,  memilih  lokasi  penelitian,  memilih  subjek  atau  responden, mengumpulkan  data,  dan  menuliskan  kesimpulan.  Kesimpulan  ini  kemudian  kembali menjadi teori, memulai siklus baru.
Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung  oleh  peneliti  menggunakan  metode  wawancara  dan  observasi  lapangan.  Data primer yang dibutuhkan meliputi harga satuan bahan yang diperoleh dari harga termurah hasil survei tiga toko bangunan dengan standar toko minimal UD (Usaha Dagang) yang berada di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan harga satuan upah di lapangan yang diperoleh dari harga termurah hasil survei tiga pekerja/tukang di proyek berbeda yang berada  di  Kecamatan  Balikpapan  Utara,  Kota  Balikpapan.  Sementara  itu,  Data  sekunder adalah data yang didapatkan dari instansi terkait. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi shop drawing/ gambar kerja, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan  Konstruksi Bidang PUPR dan  Peraturan Wali  Kota  (Perwali)  Balikpapan  Nomor  10  Tahun  2023  Tentang  Standar  Harga  Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
Setelah  pengumpulan  data  selesai,  maka  dilakukan  pengolahan  data  yang  diawali dengan menghitung RAB dan RAP. Berikut adalah langkah-langkah menghitung RAB dan RAP:
a. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
1) Menghitung volume setiap item pekerjaan sesuai dengan shop drawing/gambar kerja.
2) Menghitung harga satuan pekerjaan sesuai dengan AHSP Permen Pu. No 8 Tahun 2023 Bidang Cipta Karya dan Perumahan, serta menambahkan harga upah dan
Identifikasi Masalah Studi Literatur Pengumpulan Data Data Primer: 1. Harga survei bahan 2. Harga survei upah
Data Sekunder: 1. Shop drawing /gambar kerja
2. AHSP Permen Pu. No 8 Tahun
2023 3. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-440 Menghitung RAB Menghitung RAP Besar selisih antara RAB dan RAP Keuntungan Kontraktor Kesimpulan dan Saran Selesai Mulai
bahan sesuai Perwali Balikpapan Nomor 10 Tahun 2023. Digunakan rumus:
Σ Harga Bahan = H.S Bahan × Koefisien Analisis Bahan (1) Σ Upah = H.S Upah × Koefisien Analisis Upah Kerja (2) H.S = H.S bahan + H.S upah + H.S alat (3) Keterangan: H.S = Harga Satuan 3) Menghitung harga setiap item pekerjaan menggunakan rumus:
RAB = Σ (Volume × H.S Pekerjaan) (4)
4) Rekapitulasi setiap jenis pekerjaan.
5) Membuat time schedule dengan metode Kurva-S.
b. Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
1) Menghitung volume setiap item pekerjaan sesuai dengan shop drawing/gambar kerja.
2) Menghitung harga satuan pekerjaan sesuai dengan data primer yang diperoleh menggunakan rumus (1), (2), dan (3).
3) Menghitung harga setiap item pekerjaan menggunakan rumus (4).
4) Rekapitulasi setiap jenis pekerjaan.
5) Membuat time schedule dengan metode Kurva-S.
Selanjutnya, menentukan selisih antara RAB dan RAP. Setelah menghitung RAB dan RAP, besar biaya yang dihasilkan pada perhitungan RAB dengan RAP terdapat perbedaan. Sehingga hal tersebut akan mempermudah untuk mengetahui selisih antara RAB dan RAP. Berikutnya, keuntungan kontraktor yang diperoleh dari selisih antara RAB dan RAP, maka akan diketahui berapa besar keuntungan yang dapat diambil oleh kontraktor. Karena pada umumnya jumlah RAB akan lebih besar dibandingkan dengan RAP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang didapatkan pada riset ini meliputi item pekerjaan beserta volume setiap item pekerjaan, harga satuan pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rekapitulasi RAB, Rencana  Anggaran  Pelaksanaan  (RAP),  dan  Rekapitulasi  RAP.  Harga  satuan  pekerjaan berdasarkan Perwali Balikpapan Nomor 10 Tahun 2023 dan berdasarkan Harga Survei.
Rekapitulasi merupakan harga total dari setiap sub item pekerjaan yang selanjutnya ditotalkan sehingga didapatkan total biaya pekerjaan, seperti pada tabel 1.

## Tabel 1. Rekapitulasi RAB
No Item Pekerjaan Jumlah Harga 1 Pekerjaan Tanah Rp25.649.211,81 2 Pekerjaan Struktur Rp733.531.192,36 3 Pekerjaan Dinding Rp279.626.776,62 4 Pekerjaan Lantai Rp219.197.414,31 5 Pekerjaan Elektrikal Rp130.796.649,30 6 Pekerjaan Plafon Rp93.826.456,56 7 Pekerjaan Pintu dan Jendela Rp431.017.416,94 8 Pekerjaan Sanitasi Rp139.068.170,59 9 Pekerjaan Besi dan Aluminium Rp34.452.935,98 10 Pekerjaan Pengecatan Rp149.252.929,04 Jumlah Harga Pekerjaan Rp2.236.419.153,52 Dibulatkan Rp2.237.000.000,00
Time  schedule  pada  proyek  pembangunan  villa  pribadi  Jalan  Kesatriaan  Kota Balikpapan, menggunkan metode Kurva-S, yang dimana perkiraan durasi yang dibutuhkan untuk  menyelesaikan  proyek  tersebut  dimulai  dari  pekerjaan  tanah  hingga  pekerjaan pengecatan selama 7 bulan. Adapun bobot pekerjaan yang paling besar yaitu pekerjaan struktur dengan bobot 32,80 %, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.

## Tabel 2. Time Schedule RAB
Rekapitulasi merupakan harga total dari setiap sub item pekerjaan yang selanjutnya ditotalkan sehingga didapatkan total biaya pekerjaan, seperti pada tabel 3.

## Tabel 3. Rekapitulasi RAP
No Item Pekerjaan Jumlah Harga 1 Pekerjaan Tanah Rp24.485.085,84 2 Pekerjaan Struktur Rp629.655.694,03 3 Pekerjaan Dinding Rp256.888.029,11 4 Pekerjaan Lantai Rp89.507.357,99 5 Pekerjaan Elektrikal Rp74.305.995,00 6 Pekerjaan Plafon Rp74.906.530,67 7 Pekerjaan Pintu dan Jendela Rp326.321.949,76 8 Pekerjaan Sanitasi Rp112.300.088,18 9 Pekerjaan Besi dan Aluminium Rp12.938.683,68 10 Pekerjaan Pengecatan Rp115.443.348,33 Jumlah Harga Pekerjaan Rp1.716.752.762,58 Dibulatkan Rp1.717.000.000,00
Time  schedule  pada  proyek  pembangunan  villa  pribadi  Jalan  Kesatriaan  Kota Balikpapan, menggunkan metode Kurva-S, yang dimana perkiraan durasi yang dibutuhkan untuk  menyelesaikan  proyek  tersebut  dimulai  dari  pekerjaan  tanah  hingga  pekerjaan pengecatan selama 7 bulan. Adapun bobot pekerjaan yang paling besar yaitu pekerjaan struktur dengan bobot 36,67 %, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

## Tabel 4. Time Schedule RAP
Berikutnya,  setelah  perhitungan  item  dan  volume  pekerjaan  dan  Harga  Satuan Pekerjaan dilanjutkan dengan perhitungan RAB dan RAP pada proyek pembangunan villa pribadi Jalan Kesatriaan Kota Balikpapan, maka didapatkan RAB sebesar Rp2.237.000.000,00 dan RAP sebesar Rp1.717.000.000,00.
Pada tabel 5, diketahui bahwa selisih terendah pada pekerjaan tanah yaitu sebesar 5%, sedangkan selisih terbesar pada pekerjaan besi dan aluminium sebesar 62%. Dari selisih tersebut maka diketahui perkiraan keuntungan kontraktor yaitu sebesar 23% dari nilai RAB
saat  melaksanakan  proyek  pembangunan  villa  pribadi  Jalan  Kesatriaan  Kota  Balikpapan, sehingga akan membantu pemilik bangunan sebagai acuan dalam proses negosiasi dengan kontraktor sebelum melakukan kesepakatan harga bersama.
Dalam  perhitungan  RAB  dan  RAP  pada  proyek  pembangunan  villa  pribadi  Jalan Kesatriaan  Kota  Balikpapan,  terdapat  perbedaan  saat  proses  perhitungan.  Harga  bahan pada perhitungan RAB sesuai dengan Perwali Balikpapan Nomor 10 Tahun 2023, sedangkan pada perhitungan RAP menggunakan harga termurah dari hasil survei tiga toko bangunan dengan standar toko minimal UD (Usaha Dagang) yang berada di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah dikumpulkannya harga-harga tersebut sehingga diketahui harga  yang  digunakan  pada  RAP  akan  lebih  murah  dibandingkan  dengan  harga  yang digunakan pada RAB.
Pada  perhitungan  RAP,  kualitas  bahan  yang  digunakan  sudah  disesuaikan  dengan keinginan  dari  pemilik  bangunan  seperti  merek  dan  tipe  pada  setiap  bahan  yang  akan digunakan, serta pemilik bangunan juga memberikan estimasi harga yang diinginkan pada setiap  bahan.  Sedangkan  pada  RAB  masih  berupa  perkiraan  dan  merek  bahan  tidak disebutkan.
Harga  upah  pada  perhitungan  RAB  sesuai  dengan    Perwali  Balikpapan  Nomor  10 Tahun 2023, sedangkan pada perhitungan RAP menggunakan harga termurah dari hasil survei tiga pekerja/tukang di proyek berbeda yang berada di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, setelah dikumpulkannya harga-harga tersebut sehingga diketahui harga yang digunakan pada RAP akan lebih murah dibandingkan dengan harga yang digunakan pada RAB.
Tabel 5. Selisih Antara RAB dan RAP No Item Pekerjaan Jumlah RAB Jumlah RAP Selisih Rp % 1 Pekerjaan Tanah Rp25.649.211,81 Rp24.485.085,84 Rp1.164.125,97 5% 2 Pekerjaan Struktur Rp733.531.192,36 Rp629.655.694,03  Rp103.875.498,33  14% 3 Pekerjaan Dinding Rp279.626.776,62 Rp56.888.029,11 Rp22.738.747,51 8% 4 Pekerjaan Lantai Rp219.197.414,31 Rp89.507.357,99 Rp129.690.056,32  59% 5 Pekerjaan Elektrikal Rp130.796.649,30 Rp74.305.995,00 Rp56.490.654,30  43% 6 Pekerjaan Plafon Rp93.826.456,56 Rp74.906.530,67 Rp18.919.925,90  20% 7 Pekerjaan Pintu & Jendela Rp431.017.416,94 Rp326.321.949,76  Rp104.695.467,18  24% 8 Pekerjaan Sanitasi Rp139.068.170,59 Rp112.300.088,18 Rp26.768.082,41  19%
9 Pekerjaan Besi & Aluminium Rp34.452.935,98 Rp12.938.683,68 Rp21.514.252,30  62% 10 Pekerjaan Pengecatan Rp149.252.929,04 Rp115.443.348,33 Rp3.809.580,71 23% Jumlah Total Harga Rp2.236.419.153,52  Rp1.716.752.762,58  Rp519.666.390,93  23%
Dibulatkan Rp2.237.000.000,00  Rp1.717.000.000,00  Rp520.000.000,00  23%

## SIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  simpulan  besar  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  pada pembangunan villa pribadi Jalan Kesatriaan Kota Balikpapan adalah Rp2.237.000.000,00 dan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) sebesar Rp1.717.000.000,00. Sementara, besar selisih  antara  RAB  dan  RAP  pada  pembangunan  villa  pribadi  Jalan  Kesatriaan  Kota Balikpapan adalah Rp520.000.000,00. Adapun besar keuntungan kontraktor pada proyek pembangunan villa pribadi Jalan Kesatriaan Kota Balikpapan adalah 23% dari nilai RAB. Saran  untuk  penelitian  yang  akan  datang  dalam  perhitungan  RAB  dan  RAP  harus dilakukan dengan penuh ketelitian untuk memperoleh hasil yang mendekati sebenarnya terkait biaya  proyek. Dapat pula dilakukan penelitian  secara menyeluruh untuk semua pekerjaan sehingga bisa dilihat perbedaan yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, N., Masita, Ardiawan, K.
N.,  &  Sari,  M.  E.  (2022). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif.  Yayasan  Penerbit Muhammad Zaini.
Fajar, M., Abdurrahman, H., & Cahyadi, H. (2022). No TitleAnalisis Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Sni 2016 Dengan Sni 2018 (Studi Empiris Pembangunan Gedung Panggung Ruang Terbuka Publik Rantau Baru Kabupaten Tapin). Doctoral Dissertation,  Universitas  Islam  Kalimantan  Muhammad  Arsyad  Al  Banjari Banjarmasin.
Farida, N. (2018). Analisis Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Berdasarkan Permen Pu 28/Prt/M/2016 Dan Rencana Anggaran Pelaksanaan Pada Pekerjaan Struktur (Studi Kasus Proyek Hotel Bhayangkara, Yogyakarta). Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Fatonah,  K.,  &  Wulansari,  D.  N.  (2017).  Estimasi  Anggaran  Biaya  Struktur  Proyek Pembangunan  Hotel  Quad  Makassar  Menggunakan  Metode  Sni. Jurnal  Kajian Teknik Sipil, 2(2), 116 – 129. https://doi.org/https://doi.org/10.52447/jkts.v2i2.900
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. (2017). Perhitungan Volume,
https://simantu.pu.go.id/epel/edok/24ca6_Modul_12_Volume_dan_Spektek_Air_Bak u.pdf
Maryati, A. S., & Sumarningsih, T. (2018). Perbandingan Harga Satuan Pekerjaan Rencana Anggaran  Pelaksanaan  (RAP)  dengan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  pada Pekerjaan Plat Lantai Konvensional (Studi Kasus Pembangunan Hotel Bhayangkara Ngampilan Yogyakarta). Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman  Penyusunan  Perkiraan  Biaya  Pekerjaan  Konstruksi  Bidang  Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, (2023).
https://peraturan.bpk.go.id/Details/262345/permen-pupr-no-8-tahun-2023
Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah  Daerah  Tahun  Anggaran  2024,  Pub.  L.  No.  Nomor  10  (2023). https://jdih.balikpapan.go.id/dokumen/664/detail
Pratama, D. I. (2018). Analisis Anggaran Pelaksanaan Pembangunan Rumah Tinggal (Studi Kasus: Rumah Tipe 50/97 Di Perumahan Dian Arta  - Bangunjiwo, Bantul). Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
Priadana, H. M. S., & Sunarsi, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Pascal Books.