doi: 10.14710/teknik.v45i1.59938               Copyright © 2024 TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919

## Metode Pemasangan Instrumen Keamanan Bendungan Lausimeme

## Henu Satya Aliputa* , Sukamta, Hari Nugroho
Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus UNDIP Tembalang, Semarang, Indonesia 50275

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membuat metode pemasangan instrumen keamanan Bendungan Lausimeme sesuai gambar kerja (shopdrawing) dan keadaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan  terdapat 16 Piezometer  Vibrating  Wire  (PVW),  4  Inklinometer,  4  Multilayer  Settlement,  dan  8  Open  Standpipe Piezometer  dipasang  dengan  pengeboran.  Total  kedalaman  pengeboran  untuk  pemasangan  instrumen adalah 438,92 m. Sebanyak 42 PVW, 9 Crest Settlement Survey Point, dan 21 Surface Settlement Survey Point dipasang bersamaan tubuh bendungan. Sebanyak 1 Seepage Measuring Device, 1 Seismograf dan 1 Observation  Well  dipasang  diluar  tubuh  bendungan.  Tahapan  umum  pemasangan  dengan  pengeboran dimulai  dengan  persiapan  instrumen,  marking  titik  pengeboran,  pengeboran,  pemasangan  instrumen, pembacaan  instrumen,  pengisian  lubang  bor,  dan  penempatan  pipa/kabel.  Pemasangan  instrumen bersamaan  dengan  tubuh  bendungan  dimulai  dengan  persiapan  instrumen,  marking  titik,  pemasangan instrumen, dan pembacaan instrumen. Instrumen observation well yang dipasang diluar tubuh bendungan memiliki  tahap  yang  sama  seperti  pisometer  pipa  terbuka.  Seepage  measuring  device  dan  seismograf memiliki tahap pekerjaan yang bervariasi. Sumber daya utama yang diperlukan untuk pengeboran adalah tim  pengeboran,  material  pengisi  lubang  bor,  dan  1  set  alat  bor  kering.  Sumber  daya  utama  untuk pemasangan  bersamaan  dengan  tubuh  bendungan  adalah waterpass  dan  handtamper. Kontraktor  harus menyiapkan sumberdaya yang dibutuhkan 1 bulan sebelum pekerjaan dimulai.
Kata  kunci : instrumen  keamanan  bendungan;  bendungan  lausimeme;  metode  pemasangan;  tahapan pelaksanaan; sumber daya

## Abstract
[Title: Installation Method for Safety Instruments In Lausimeme Dam]. This research aims to create a method for installing safety instruments for the Lausimeme Dam according to shop drawings and conditions in  the  field.  The  research  results  showed  that  there  were  16  Vibrating  Wire  Piezometers  (PVW),  4 Inclinometers, 4 Multilayer Settlements, and 8 Open Standpipe Piezometers installed by drilling. The total drilling depth for instrument installation was 438.92 m. A total of 42 PVW, 9 Crest Settlement Survey Points, and 21 Surface Settlement Survey Points were installed along the dam body. A total of 1 Seepage Measuring Device, 1 Seismograph and 1 Observation Well are installed outside the dam body. The general stages of installation  with  drilling  start  with  instrument  preparation,  drilling  point  marking,  drilling,  instrument installation, instrument reading, drilling hole filling, and pipe/cable placement. Installation of instruments together with the dam body begins with instrument preparation, point marking, instrument installation, and instrument reading. The observation well instrument installed outside the dam body has the same stages as the open pipe piezometer. Seepage measuring devices and seismographs have varying stages of work. The main resources required for drilling are a drilling team, drill hole filling material, and 1 set of dry drilling tools.  The  main  resources  for  installation  along  with  the  dam  body  are  waterpass  and  hand  tamper. Contractor must prepare the required resources 1 month before work begins
Keywords : dam safety instruments; lausimeme dam; installation  method;  stages  of  implementation; resource ------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi. E-mail: satyaliputa@gmail.com

## TEKNIK, 45 (1), 2024, 20

## 1. Pendahuluan
Bendungan  selain  memberikan  banyak  manfaat juga  memiliki  risiko  potensi  bahaya  yang  dapat menimbulkan  bencana  apabila  bendungan  tersebut mengalami kegagalan atau keruntuhan (Buldan R. et al., 2021).  Berdasarkan  penelitian  para  ahli,  lebih  kurang 85%  kerusakan  bendungan  disebabkan  oleh  pengaruh hidraulik dan rembesan air, yang biasanya sulit dihitung secara teliti, hal ini berarti bahwa desain suatu bendungan tidak  semuanya  dapat  dihitung  secara  teoritis  (Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  Sumber  Daya  Air  dan Konstruksi,  2017).  Pemantauan  secara  detail  perlu dilakukan  dengan  instrumen  geoteknik  (keamanan) bendungan agar kegagalan bendungan dapat dicegah.
Instrumen  geoteknik  adalah  alat  ukur  yang digunakan  untuk  mengukur  parameter  geoteknik  yang terjadi  pada  bendungan  (Ishbaev  A.  et  al.,  2014). Parameter geoteknik tersebut terjadi pada saat konstruksi, pengisiaan  awal,  dan  saat  pengoperasian  air  waduk. Gejala  bahaya  pada  bendungan  dapat  dideteksi  dengan instrumen  (Nala  I  M.  A.  et  al.,  2021).  Parameter geoteknik yang diukur pada bendungan dapat mengetahui perilaku  bendungan  dan  memperkirakan  perilaku  yang akan  terjadi  (Pramudawati  M.  A.  H.  et  al.,  2020). Interpretasi instrumentasi pada bendungan  urugan tanah yang  ada  di  Indonesia  sedikit  yang  telah  dilakukan dimana kondisi ini sangat mengkhawatirkan. (Siregar G. G. P. & Kurniawan F. A., 2021).
Pemasangan instrumen geoteknik selama konstruksi  proyek  atau  pada  struktur  eksisting, memerlukan  perhatian  khusus.  Kesalahan  pemasangan instrumen  tidak  hanya  menghasilkan  data  salah  dan penampilan  data  yang  tidak  baik,  tetapi  juga  dapat mempengaruhi  kestabilan  struktur.  Metode  pelaksanaan pemasangan  tergantung  pada  parameter  yang  dipantau, kondisi  lapangan,  dan  instrumen  yang  dipilih  (Pusat Pendidikan  dan  Pelatihan  Sumber  Daya  Air  dan Konstruksi, 2017).
Metode  pelaksanaan  adalah  bagian  yang  sangat penting  dalam  proyek  konstruksi  untuk  mendapatkan tujuan  dari  proyek,  yaitu  biaya,  kualitas  dan  waktu (Adinegoro  C.  et  al.,  2021).  Metode  pelaksanaan  dapat diartikan  sebagai  kegiatan  pembangunan  dengan  cara yang  telah  diketahui  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan (Bangun S. et al., 2022). Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan waktu pelaksanaan adalah peralatan yang digunakan kurang memadai selain itu juga sering  terjadi  kerusakan  (Onibala  E.  C.  et  al.,  2018). Maka  dari  itu  metode  pelaksanaan  perlu  disiapkan sebelum  memulai  pekerjaan  agar  sumber  daya  yang digunakan bisa disiapkan sebaik mungkin.
Bendungan  Lausimeme  merupakan  bendungan urugan yang dalam proses pembangunan. Bendungan ini akan  dipasang  beberapa  unit  instrumen  keamanan bendungan.  Instrumen  tersebut  adalah  58 Piezometer
Vibrating Wire, 4 Inklinometer, 4 Multilayer Settlement, 9 Crest  Settlement  Survey  Point, 21 Surface  Settlement Survey  Point, 8 Open  Standpipe  Piezometer, 1 Seepage Measuring  Device, dan  1 Observation  Well .  Selain instrumen keamanan bendungan, Bendungan Lausimeme juga  akan  dipasang  2  unit  instrumen  Hidrometeorologi, yaitu 1 Automatic Water Level Recorder dan 1 Automatic Rainfall  Recorder .  Metode  pelaksanaan  pemasangan instrumen keamanan pada Bendungan Lausimeme harus direncanakan  sedetail  mungkin  agar  tidak  mengganggu waktu pelaksanaan proyek dan instrumen dapat berfungsi dengan baik.

## 2. Bahan dan Metode
Penelitian ini dilakukan di Bendungan
Lausimeme  yang  terletak  di  Sungai  Percut  Desa  Kuala Dekah Kecamatan Sibiru-Biru Kabupaten Deli Serdang. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode observasi dengan pengamatan langsung kondisi lapangan dan membandingkannya dengan refrensi yang digunakan. Tahapan  penelitian  ini  adalah  (1)  inventarisasi  data,  (2) metode  pemasangan  instrumen,  (3)  sumber  daya  yang dibutuhkan. Penelitian ini
Data  yang  dikumpulkan  dan  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  yang  diperoleh  dari  Balai Wilayah  Sungai  Sumatera  II.  Data-data  tersebut  adalah shopdrawing dan spesifikasi teknis instrumen, Data-data yang  dikumpulkan  digunakan  untuk  membuat  metode pemasangan instrumen.
Instrumen  geoteknik  bendungan  adalah  segala jenis peralatan yang dipasang pada tubuh maupun fondasi bendungan  untuk  memantau  kinerja  atau  perilaku bendungan  selama  masa  konstruksi  maupun  pada  tahap operasinya  (Sutisna  N.  et  al.,  2021).  Data shopdrawing dapat  menjelaskan  lokasi  instrumen  yang  terdapat  di fondasi atau tubuh bendungan.
Sebelum  instrumen  dipasang  perlu  dilakukan kalibrasi  untuk  dapat  memastikan  keabsahan  data. Pemasangan  instrumentasi  dilakukan  dengan  mematuhi prosedur pemasangan alat sesuai  spesifikasi teknis yang telah  ada  (Zaky  F.  et  al.,  2023).  Penyusunan  metode pemasangan  harus  memperhatikan  spesifikasi  teknis instrumen dan data shopdrawing instrumen tersebut. Kebutuhan  sumber  daya  seperti  alat,  bahan,  dan personel ditentukan dari metode pelaksanaan pemasangan  instrumen.  Misalnya  suatu  instrumen dipasang dengan cara mengebor tubuh bendungan, maka alat  yang  dibutuhkan  adalah  alat  bor.  Namun  jika instrumen  dipasang  bersamaan  dengan  pekerjaan timbunan tanah, maka alat bor tidak dibutuhkan.
Kondisi  pemasangan  instrumen  di  lapangan berkaitan dengan pekerjaan lain, misalnya mobilisasi alat berat  dan  pekerjaan  timbunan  tubuh  bendungan. Observasi  langsung  di  lapangan  dapat  mencegah hambatan atau kerusakan yang akan terjadi.  Penyusunan

## TEKNIK, 45 (1), 2024, 21
doi: 10.14710/teknik.v45i1.59938               Copyright © 2024, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
metode  pemasangan  harus  dilakukan  dengan  observasi langsung di lapangan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Metode Pemasangan Instrumen
Menurut  Pusdiklat  SDA  dan  Konstruksi  (2017) Pada  umumnya  metode  pemasangan  instrumen  dapat dibagi  menjadi  4  kategori,  yaitu  dipasang  dengan pengeboran,  dipasang  bersamaan  timbunan  tubuh bendungan,  dipasang  diluar  tubuh  bendungan  dan dipasang  di  dalam  galeri.  Bendungan  Lausimeme merupakan  bendungan  yang  tidak  memiliki  galeri  di tubuh  bendungannya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka pengelompokkan  instrumen  hanya  menjadi  3  kategori (tanpa kategori dipasang dalam galeri).

## 3.1.1 Pemasangan dengan Pengeboran
Metode  bor  kering  adalah  metode  pengeboran yang  tidak  menyebabkan  longsor  pada  dinding  lubang bor. Bor kering dilakukan pada tanah lempung kaku yang homogen.  Bor  kering,  juga  memungkinkan  untuk dilakukan  pada  bawah  permukaan  air  tanah.  (Jali  A.  & Wibowo P. H., 2023).
Total  jumlah  lubang  bor  yang  harus  dikerjakan adalah 20 titik lubang bor. Total kedalaman pengeboran dari  20  titik  tersebut  adalah  438,92  m.  Instrumen  yang memiliki  kedalaman  pengeboran  terdalam  adalah instrumen pisometer pipa terbuka.
Letak  beberapa  instrumen  ada  yang  dalam  satu lubang bor . Contohnya adalah pisometer vibrating wire dengan label instrumen 3.1 dan 3.3 di dalam lubang bor LB.A14.U/S yang dapat dilihat pada tabel 1. Pada lubang bor LB.A14.U/S, kedalaman pengeborannya adalah dari permukaan caping beton sampai pada elevasi instrumen yang  terdalam  yaitu  elevasi  166  m  (instrumen  P3.1) ditambah 0,25 cm kebawah (untuk pasir saring). 3.1.1.1 Pisometer Vibrating Wire dan Pipa Terbuka Tahapan  pemasangan  pisometer vibrating  wire dan  pisometer  pipa  terbuka dengan  cara  pengeboran hampir  sama.  Tahapan  pelaksanaan  keduanya  dapat dijadikan satu. Perbedaan keduanya adalah penyambung tranduser  pisometer vibrating  wire berupa  kabel sedangkan  pisometer  pipa  tegak  terbuka  berupa  pipa. Tahapan  pelaksanaan  pemasangan  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Kegiatan persiapan instrumen pisometer vibrating wire berupa  pemeriksaan  kelengkapan,    kalibrasi  dan penjenuhan  mata pisometer.  Hal-hal  yang diperiksa dan dibuat checklist adalah kesesuaian spesifikasi, berfungsinya  instrumen,  kelengkapan  instrumen,  dan kelengkapan pemasangan. Pendatangan dan pemeriksaan instrumen lebih baik 1 bulan sebelum jadwal pemasangan agar jika instrumen tidak berfungsi maka bisa dilakukan pengiriman unit baru atau perbaikan.
Kalibrasi  alat  pisometer vibrating  wire dapat dilakukan  dengan  memasukan  mata  pisometer    yang sudah tersambung dengan alat baca ke kolam/tampungan yang cukup dalam. Penurunan instrumen kedalam kolam dilakukan  secara  bertahap  dan  dilakukan  pembacaan. Setelah  sampai  kedalaman  tertentu  instrumen  dinaikkan lagi secara bertahap dan dilakukan pembacaan.
Lakukan pengeboran dengan mesin bor putar atau alat bor auger dengan batang berlubang.  Mata bor yang digunakan  adalah  berdiameter  6  inchi  agar  lubang  bor dapat  dipasang  beberapa  pisometer  dalam  satu  lubang bor.  Pengeboran  dilakukan  dengan  bor  kering  (tanpa penyemprotan air). Saat pengeboran diambil juga sampel tanah untuk dilakukan pengujian permeabilitas, standart penetration test dan sampel tanah tidak terganggu. Kedalaman  pengeboran  harus  sesuai  dengan elevasi rencana mata pisometer dengan ditambah 25 cm kebawah.  Kedalaman  25  cm  ini  digunakan  untuk pengisian pasir saring yang mengelilingi mata pisometer. Lubang bor dibersihkan dari kotoran setelah pengeboran selesai.
Elevasi  muka  air  tanah  dalam  lubang  bor digunakan  untuk  pengecekan  pembacaan  instrumen. Elevasi muka air tanah diukur dengan alat water level dip
Gambar  1 .  Diagram  alir  pemasangan  pisometer vibrating wire dan pipa terbuka dengan pengeboran
doi: 10.14710/teknik. v45i1.59938               Copyright © 2024, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
meter .  Jika  dibutuhkan,  sampel  air  tanah  diambil  untuk dilakukan pengujian.
Sebelum  mata  pisometer  dimasukkan  kedalam lubang  bor,  pasir  saring  yang  sudah  bersih  dituangkan kedalam lubang bor setinggi 25 cm dari dasar lubang bor. Kemudian  mata  pisometer  dimasukkan  kedalam  lubang bor dengan hati-hati. Untuk menghindar rusaknya sistem elektronis  ini  terhadap  bahaya  petir,  maka  kabel-kabel perlu  dibungkus  cukup  rapat  serta  perlu  dipasang  alat penangkal  petir  (Zaky  F.  et  al.,  2023).  Lakukan pembacaan  dengan  alat  baca  yang  sudah  terkalibrasi sebelumnya.  Hasil  pembacaan  dibandingkan  dengan elevasi  muka  air  tanah  yang  sudah  dicatat  sebelumnya. Jika  hasil  pembacaan  ada  perbedaan,  maka  hasil
pembacaannya  tetap  dicatat  agar  nanti  dilakukan pengkoreksian.
Pasir saring yang bersih diisi lagi ke dalam lubang bor.  Batas  ketebalan  pasir  saring  adalah  25  cm  di  atas mata  pisometer.  Pasir  saring  membungkus  mata pisometer  dengan  ketebalan  total  50  cm  di  atas  dasar lubang bor seperti Gambar 2. Lakukan pembacaan ulang pisometer dan kemudian dicatat.
Masukkan  pelet-pelet  bentonite  ke  dalam  lubang bor sampai mencapai ketebalan 30 cm di atas pasir saring. Pelet  bentonite  dapat  mengembang  ketika  terkena  air. Fungsi  pellet  bentonite  adalah  penyekat  air  agar  tidak masuk.  Setelah  pelet  bentonite  dimasukkan,  lakukan pembacaan ulang pisometer dan kemudian dicatat.
Tabel 1. Instrumen yang dipasang dengan pengeboran
Instrumen Label Instrumen Label Lubang Bor Lokasi Instrumen Elevasi Instrumen Kedalaman Bor (m) Jarak Dari AS DAM Pisometer Vibrating Wire P 3.1 LB.A14.U.6 16,30 6 m U/S 166,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.3 6 m U/S 178,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.2 LB.A14.D.6 16,30 6 m D/S 166,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.4 6 m D/S 178,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.1 LB.A10.U.6 16,25 6 m U/S 167,50 Pisometer Vibrating Wire P 2.3 6 m U/S 179,50 Pisometer Vibrating Wire P 2.2 LB.A10.D.6 16,25 6 m D/S 167,50 Pisometer Vibrating Wire P 2.4 6 m D/S 179,50 Multilayer Settlement S3 LB.A15.AS 3,00 AS DAM 179,31 Inklinometer IN3 AS DAM 179,31 Multilayer Settlement S2 LB.A12.AS 3,00 AS DAM 180,00 Inklinometer IN2 AS DAM 180,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.1 LB.A18.U.6 16,20 6 m U/S 189,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.3 6 m U/S 201,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.2 LB.A18.D.6 16,20 6 m D/S 189,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.4 6 m D/S 201,00 Pisometer Vibrating Wire P 1.1 LB.A6.U.6 16,46 6 m U/S 198,50 Pisometer Vibrating Wire P 1.3 6 m U/S 210,50 Pisometer Vibrating Wire P 1.2 LB.A6.D.6 16,46 6 m D/S 198,50 Pisometer Vibrating Wire P 1.4 6 m D/S 210,50 Multilayer Settlement S1 LB.A7.AS 3,00 AS DAM 204,70 Inklinometer IN1 AS DAM 204,70 Multilayer Settlement S4 LB.A19.AS 3,00 AS DAM 213,50 Inklinometer IN4 AS DAM 213,50 Pisometer Pipa Terbuka D/S LB.A18.D.4 42,60 4 m D/S 210,90 Pisometer Pipa Terbuka D/S LB.A14.D.4 42,60 4 m D/S 210,90 Pisometer Pipa Terbuka D/S LB.A10.D.4 42,60 4 m D/S 210,90 Pisometer Pipa Terbuka D/S LB.A6.D.4 36,70 4 m D/S 216,80 Pisometer Pipa Terbuka U/S LB.A18.U.4 33,00 4 m U/S 220,50 Pisometer Pipa Terbuka U/S LB.A14.U.4 33,00 4 m U/S 220,50 Pisometer Pipa Terbuka U/S LB.A10.U.4 33,00 4 m U/S 220,50 Pisometer Pipa Terbuka U/S LB.A6.U.4 33,00 4 m U/S 220,50
doi: 10.14710/teknik.v45i1.59938               Copyright © 2024, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Campuran grouting digunakan  untuk  mengisi lubang  bor  dari  lapisan  bentonite  keatas.  Campuran grouting dimasukkan  melalui  pipa  tremi.  Pipa  diangkat secara  perlahan  agar  campuran grouting mengisi  semua ruangan.  Campuran grouting diisi  hingga  ketinggian yang ditentukan. Setelah campuran grouting dimasukkan, lakukan  pembacaan  ulang  pisometer  dan  kemudian dicatat.
Jika  terdapat  pisometer  lain  yang  akan  dipasang diatas  pisometer  yang  sudah  terpasang,  maka  campuran grouting diisi  hingga  elevasi  mata  pisometer  lainnya ditambah  ketinggian  25  cm  untuk  pasir  saring  seperti Gambar 2.. Lakukan kembali tahap pekerjaan pemasangan  mata  pisometer.  Pengisian  campuran grouting dilakukan sampai permukaan tanah atau elevasi mata pisometer berikutnya.
Rencana  letak  gardu  kabel  instrumen  adalah  di puncak  bendungan.  Kabel  instrumen  yang  berada  pada caping beton  akan  disambung  sampai  ke  gardu  kabel instrumen  melalui  timbunan  zona  inti/filter  tubuh bendungan.  Panjang  kabel  keatas  mengikuti  alur  zona inti/filter bendungan. Pemadatan tanah pada sekitar kabel baiknya  menggunakan handtamper agar  kabel  tidak rusak.
3.1.1.2 Inklinometer dan Multilayer Settlement
Inklinometer  merupakan  instrumentasi  geoteknik yang  digunakan  untuk  mengukur  pergerakan  horizontal lapisan  tanah  (Handayasari  I.  &  Mujahid  H.,  2015).
Tubuh  bendungan  akan  mengalami  tekanan  dari  beban sendiri  sampai  dengan  efek loading air  waduk.  Gaya tekanan  tersebut  mengakibatkan  tubuh  bendungan  akan mengalami deformasi (Istiaji M. S. et al., 2021).
Alat Multilayer  Settlement dipasang  menempel pada  pipa  inklinometer.  Pemasangan  kedua  instrumen tersebut  dapat  dijadikan  satu.  Pemasangan  keduanya dilakukan  dengan  metode  pengeboran  dan  metode bersamaan penimbunan tubuh bendungan.
Ujung  bawah  pipa  Inklinometer  dan Multilayer Settlement harus  menempel  pada  tanah  asli/fondasi bendungan.  Sehingga  untuk  ujung  bawah  pipa  tersebut harus  dipasang  dengan  metode  pengeboran,  sedangkan bagian  pipa  yang  terletak  diatas  tanah  asli  dipasang dengan metode timbunan. Tahapan pelaksanaan pemasangan  Inklinometer  dan Multilayer  Settlement dapat dilihat pada Gambar 3. Pemeriksaan kelengkapan Bagian
alat inklinometer yang harus dikalibrasi adalah torpedo/ probe dan  alat  bacanya.  Kalibrasi  dilakukan  dengan  alat kalibrasi  dari  pabrik  berupa  dudukan  probe  berbentuk segitiga  yang  dilengkapi  posisi  sudut. Probe dipasang pada  alat  kalibrasi  tersebut  kemudian  dimiringkan  ke sudut  tertentu  dan  lakukan  pembacaan.  Misalnya probe
Gambar  2 .  Prinsip  pemasangan  pisometer  dengan pengeboran
Gambar 3 . Diagram alir pemasangan inklinometer dan multilayer settlement dengan pengeboran
doi: 10.14710/teknik. v45i1.59938               Copyright © 2024, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
dimiringkan dengan sudut 5°, maka pembacaan alat harus sama dengan L sin 5°(Najoan & Soetijono, 2002).
Pasang spider magnet multilayer settlement pada pipa inklinometer. Pastikan spider magnet menempel erat pada  pipa  inklinometer. Spider  magnet dipasang  dalam keadaan  kaki-kaki  plat  menutup  dengan  penguncian kawat.  Pastikan  kaki-kaki  plat  dapat  mengembang  saat kuncian kawat ditarik (Zainuddin et al., 2003).
Tahap pengeboran, pengisian campuran grouting, dan pembacaan awal dapat dilakukan sama seperti subbab 3.1.1.1.  Pipa  inklinometer  dengan spider  magnet yang sudah  terpasang  dimasukksan  kedalam  lubang  bor dengan  hati-hati  seperti  Gambar  4.  Pastikan  pipa terpasang  dengan  tegak  lurus  terhadap  lubang  bor.  Jika pipa inklinomer susah dimasukkan akibat tekanan tinggi air  tanah  di  lubang  bor,  maka  isikan  air  kedalam  pipa inklinometer  seperlunya  untuk  melawan  tekanan  air tanah.  Bagian  bawah  pipa  harus  mencapai  bagian  dasar lubang bor.
Jika panjang pipa inklinometer kurang mencukupi,  maka  sambung  pipa  inklinometer  dengan menggunakan coupling inklinometer. Coupling dimasukkan kedalam pipa yang akan disambung. Spider magnet harus  sudah  terpasang  pada  tambahan  pipa dengan  jarak  yang  ditentukan.  Pipa  disambung  dengan alat perekat.
Setelah  pipa  inklinometer  terpasang  pada  lubang bor, kemudian masukkan probe kedalam pipa inklinometer. Jika probe tidak dapat turun ke dasar pipa, maka  tarik  pipa  inklinometer  keatas  dan  teliti penyebabnya. Setelah diperbaiki kesalahannya, kemudian  pasang  lagi  pipa  inklinometer  dengan  tegak
lurus.  Setelah  pipa  dan spider  magnet masuk  kedalam lubang bor dengan benar, kemudian tarik kawat pengunci spider magnet agar plat kaki dapat terbuka. Pipa inklinometer dan multiyater settlement yang telah dipasang di dalam fondasi harus diperpanjang sesuai dengan  naiknya  timbunan  tubuh  bendungan  sampai mencapai  puncak  bendungan.  Penyambungan  pipa inklinometer sama seperti langkah nomor 4 pada gambar 3 dan seterusnya.
3.1.2 Pemasangan dengan Timbunan Bendungan
Jumlah  keseluruhan  instrumen  yang  dipasang dipasang bersamaan dengan penimbunan tubuh bendungan  adalah  72  unit.  Jumlah  masing-masing instrumen  yaitu  pisometer vibrating  wire 42  unit,  patok geser lereng 21 unit dan patok geser puncak 9 unit.
Semua  kabel  pisometer vibrating  wire akan terkumpul  di  gardu  kabel  instrumen  di  puncak bendungan.  Jumlah  keseluruhan  gardu  kabel  instrumen berjumlah  12  unit  yang  terdiri  dari  4  unit  di  sisi  hulu puncak bendungan, 4 unit di Tengah puncak bendungan, dan 4 unit di sisi hilir puncak bendungan.
3.1.2.1 Pisometer Vibrating Wire Kabel  pisometer vibrating  wire yang  dipasang dengan  pengeboran  (letak  di  fondasi)  sealur  dengan pisometer yang dipasang dengan penimbunan. contohnya adalah  pisometer  label  P2.6  dengan    label  P2.3.  Kabel- kabel instrumen tersebut terkumpul menjadi satu di gardu kabel instrumen dengan label AK.A10.U.
Tahap  persiapan  pisometer vibrating  wire pemasangan dengan timbunan sama seperti pemasangan dengan  pengeboran.  Pekerjaan  pemasangan  instrumen dilakukan  saat  elevasi  pekerjaan  timbunan  sama  seperti elevasi rencana mata pisometer dikurangi 25 cm.
Gambar 4 . Pemasangan pipa inklinometer dan spider magnet Gambar  5 .  Diagram  alir  pemasangan  pisometer vibrating wire dengan timbunan
Saat  elevasi  pekerjaan  timbunan  sama  seperti elevasi rencana mata pisometer dikurangi 25 cm, pasang bekisting dengan tinggi 50 cm di titik pemasangan mata pisometer  dan  cek  kedataran  tanah.  Pastikan  bekisting kuat  menahan  tanah  saat  dilakukan  pemadatan  dengan handtamper. Fungsi  dari  bekisting  adalah  menciptakan ruang  kosong  di  titik  mata  pisometer  ketika  timbunan
material  elevasinya  naik.    Ruang  kosong  tersebut nantinya akan diisi pasir saring dan mata pisometer.Saat elevasi  timbunan  sudah  naik  50  cm  dari  elevasi  awal, cabut  bekisting  secara  perlahan.  Pastikan  dinding  di ruang kosong tersebut tidak runtuh. Lakukan pembersihan kotoran di ruang kosong tersebut.

## Tabel 2. Instrumen yang dipasang bersamaan timbunan tubuh bendungan
Instrumen Label Instrumen Label Gardu Kabel Instrumen Lokasi Instrumen Elevasi Instrumen Zona Jarak Dari AS DAM Pisometer Vibrating Wire P 3.5 AK.A14.U Zona Filter 19,5 m D/S 183,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.5 AK.A10.D Zona Filter 19 m D/S 184,50 Pisometer Vibrating Wire P 3.6 AK.A14.U Zona Inti 6 m U/S 190,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.7 AK.A14.D Zona Inti 6 m D/S 190,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.6 AK.A10.U Zona Inti 6 m U/S 190,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.7 AK.A10.D Zona Inti 6 m D/S 190,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.8 AK.A10.D Zona Filter 15 m U/S 197,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.9 AK.A10.U Zona Inti 6 m U/S 197,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.10 AK.A10.D Zona Inti 6 m D/S 197,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.8 AK.A14.U Zona Filter 15,5 m U/S 197,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.9 AK.A14.U Zona Inti 6 m U/S 197,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.10 AK.A14.D Zona Inti 6 m D/S 197,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.5 AK.A18.D Zona Filter 14 m D/S 206,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.11 AK.A14.U Zona Inti 6 m U/S 207,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.12 AK.A14.D Zona Inti 6 m D/S 207,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.13 AK.A14.D Zona Filter 14 m D/S 207,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.11 AK.A10.U Zona Inti 6 m U/S 207,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.12 AK.A10.D Zona Inti 6 m D/S 207,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.13 AK.A10.D Zona Filter 14 m D/S 207,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.6 AK.A18.U Zona Inti 6 m U/S 211,50 Pisometer Vibrating Wire P 4.7 AK.A18.D Zona Inti 6 m D/S 211,50 Pisometer Vibrating Wire P 1.5 AK.A6.D Zona Filter 12 m D/S 216,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.14 AK.A10.U Zona Filter 10,5 m U/S 219,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.15 AK.A10.AS Zona Inti AS DAM 219,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.14 AK.A14.U. Zona Filter 10,5 m U/S 219,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.15 AK.A14.AS Zona Inti AS DAM 219,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.8 AK.A18.U Zona Filter 10,5 m U/S 219,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.9 AK.A18.AS Zona Inti AS DAM 219,00 Pisometer Vibrating Wire P 1.6 AK.A6.U Zona Inti 6 m U/S 221,00 Pisometer Vibrating Wire P 1.7 AK.A6.D Zona Inti 6 m D/S 221,00 Pisometer Vibrating Wire P 1.8 AK.A6.U Zona Inti 6 m U/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 1.9 AK.A6.D Zona Inti 6 m D/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.16 AK.A10.U Zona Inti 6 m U/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.17 AK.A10.D Zona Inti 6 m D/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.10 AK.A18.U Zona Inti 6 m U/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.11 AK.A18.D Zona Inti 6 m D/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.16 AK.A14.U Zona Inti 6 m U/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.17 AK.A14.D Zona Inti 6 m D/S 231,00 Pisometer Vibrating Wire P 1.10 AK.A6.AS Zona Inti AS DAM 243,00 Pisometer Vibrating Wire P 2.18 AK.A10.AS Zona Inti AS DAM 243,00 Pisometer Vibrating Wire P 3.18 AK.A14.AS Zona Inti AS DAM 243,00 Pisometer Vibrating Wire P 4.12 AK.A18.AS Zona Inti AS DAM 243,00
doi: 10.14710/teknik. v45i1.59938               Copyright © 2024, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Sebelum  mata  pisometer  dimasukkan  kedalam ruang kosong, pasir saring yang sudah bersih dituangkan kedalam  ruang  kosong  setinggi  25  cm  dari  dasar  dan dipadatkan.  Kemudian  mata  pisometer  dimasukkan kedalam  ruangan  kosong  dengan  hati-hati.  Pastikan elevasi mata pisometer sesuai dengan elevasi rencana.
Setelah  mata  pisometer  diletakkan,  pasir  saring yang  bersih  diisi  lagi  ke  dalam  ruang  kosong  dan dipadatkan. Batas ketebalan pasir saring adalah 25 cm di atas  mata  pisometer.  Pasir  saring  membungkus  mata pisometer  dengan  ketebalan  total  50  cm  di  atas  dasar. Setelah  ketinggian  pasir  sudah  sesuai,  kemudian  beri tanda agar instrumen tidak rusak oleh aktifitas pekerjaan.
Kabel instrumen yang terletak di atas lapisan pasir akan  ditimbun  menggunakan  material  pada  zona  itu. Setiap ketebalan 10 cm hamparan tanah di atas instrumen dipadatkan dengan handtamper . Setelah pemadatan tanah alangkah baiknya dilakukan pembacaan untuk memastikan alat dan kabel dapat berfungsi dengan baik.
3.1.2.2 Patok Geser ( Settlement Survey Point ) Penggalian  tanah  pada rip  rap dapat  dilakukan dengan jack  hammer .  Luas  galian  sekitar  50cm  x  50cm dengan kedalaman 1,5 m. Pastikan galian kedalaman 1,45 m  dapat  dimasuki  besi  beton  dengan  diameter  2,54  cm. Posisi  galian  adalah  tegak  lurus  terhadap  bidang  datar, bukan tegak lurus terhadap kemiringan lereng.
Injeksi  semen  dimasukkan  setelah  besi  beton dimasukkan kedalam lubang. Injeksi semen dimasukkan kedalam celah galian yang sempit. Pastikan injeksi semen terisi  penuh  ke  seluruh  celah  di  bawah.  Sisakan  40  cm keatas  ruang  kosong  untuk  nanti  diisi  dengan  beton. Beton dimasukkan kedalam ruang kosong hingga penuh sampai permukaan. Sebelum beton mengering, masukkan pipa berdiameter 3,5 inci dan ketinggian 40 cm kedalam beton  dengan  posisi  mengelilingi  besi  beton  dan  tegak lurus. Pipa dilengkapi penutup cap pipa untuk melindungi besi beton agar tidak berkarat.
Tabel 2. Instrumen yang dipasang bersamaan timbunan tubuh bendungan… lanjutan
Instrumen Label Instrumen Label Gardu Kabel Instrumen Lokasi Instrumen Elevasi Instrumen Zona Jarak Dari AS DAM Patok Geser Lereng SP19 Rip Rap D/S 133,16 m D/S 193,50 Patok Geser Lereng SP20 Rip Rap D/S 133,16 m D/S 193,50 Patok Geser Lereng SP21 Rip Rap D/S 133,16 m D/S 193,50 Patok Geser Lereng SP15 Rip Rap D/S 98,18 m D/S 208,50 Patok Geser Lereng SP16 Rip Rap D/S 98,18 m D/S 208,50 Patok Geser Lereng SP17 Rip Rap D/S 98,18 m D/S 208,50 Patok Geser Lereng SP18 Rip Rap D/S 98,18 m D/S 208,50 Patok Geser Lereng SP9 Rip Rap D/S 68,18 m D/S 223,50 Patok Geser Lereng SP10 Rip Rap D/S 68,18 m D/S 223,50 Patok Geser Lereng SP11 Rip Rap D/S 68,18 m D/S 223,50 Patok Geser Lereng SP12 Rip Rap D/S 68,18 m D/S 223,50 Patok Geser Lereng SP13 Rip Rap D/S 68,18 m D/S 223,50 Patok Geser Lereng SP14 Rip Rap D/S 68,18 m D/S 223,50 Patok Geser Lereng SP1 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Lereng SP2 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Lereng SP3 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Lereng SP4 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Lereng SP5 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Lereng SP6 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Lereng SP7 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Lereng SP8 Rip Rap D/S 38,18 m D/S 238,50 Patok Geser Puncak CP1 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP2 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP3 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP4 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP5 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP6 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP7 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP8 Puncak 4 m D/S 253,50 Patok Geser Puncak CP9 Puncak 4 m D/S 253,50
3.1.3 Pemasangan diluar Tubuh Bendungan 3.1.3.1 Observation Well
Pemasangan observation well hampir sama seperti pisometer pipa terbuka dengan pengeboran. Pasir saring yang  bersih  diisi  lagi  ke  dalam  celah  anatara  pipa  dan lubang  bor.  Batas  ketinggian  pasir  saring  adalah  1  m sebelum mencapai permukaan. Pasir saring membungkus pipa observation well . Lubang bor kemudian diisi dengan campuran grouting. Campuran grouting dituang kedalam celah antara lubang bor dan pipa observation well hingga penuh dan keluar ke permukaan.
3.1.3.2 Seepage Measuring Device dan Seismograf Rumah  instrumen  terdiri  dari  bak  pengumpul, ambang  ( v-notch ),  dan  sensor  ketinggian  air.  Elevasi fondasi  rumah  instrumen  harus  diperhatikan  terhadap elevasi  pipa  penghantar  yang  masuk  dan  ketinggian ambang yang akan dipasang. Selain itu juga diperhatikan
Gambar  6 .  Diagram  alir  pemasangan  patok  geser dengan timbunan
Gambar 7 . Diagram alir pemasangan observation well
Gambar  8 .  Diagram  alir  pemasangan seepage measuring device
Gambar 9 . Diagram alir pemasangan seismograf
doi: 10.14710/teknik. v45i1.59938               Copyright © 2024, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
elevasi  muka  air  Sungai  bagian  hilir  agak  rumah instrumen tidak terendam jika terjadi banjir.
Ambang dipasang pada elevasi dan posisi rencana, kemudian  dinding  tempat  menempel  ambang  di  cor dengan  beton. Plat  baffle dipasang  pada  posisi  rencana dan lakukan pengecoran beton bersamaan dengan dinding ambang. Alat mistar ( staff gauge ) dipasang agak jauh dari bibir v-notch agar  memperoleh  tinggi  muka  air  yang benar. Skala nol pada mistar harus sama dengan bibir v- notch.
Permukaan  batuan  fondasi  dudukan  seismometer harus kuat dan  masif.  Catat jenis dan parameter batuan. Lapisan  tanah  fondasi  yang  lemah  dibuang.  Dudukan seismometer  terdiri  dari  beton  dengan  bidang  kotak. Seismometer dipasang diatas dudukan beton. Setelah alat terpasang dengan benar.

## 4. Kesimpulan
Instrumen Bendungan Lausimeme yang dipasang dengan pengeboran adalah 16 Pisometer Vibrating Wire , 4  Inklinometer,  4 Multilayer  Settlement ,  dan  8 Open Standpipe  Piezometer .  Instrumen  yang  dipasang bersamaan  timbunan  tubuh  bendungan  adalah  42 Pisometer Vibrating  Wire ,  9 Crest  Settlement  Survey Point , dan 21 Surface Settlement Survey Point . Sebanyak
1 Seepage  Measuring  Device ,  1  Seismograf  dan  1 Observation  Well dipasang  diluar  tubuh  bendungan. Tahapan umum pemasangan dengan pengeboran dimulai dengan  persiapan  instrumen, marking titik  pengeboran, pengeboran, pemasangan instrumen, pembacaan instrumen,  pengisian  lubang  bor,  dan  penempatan pipa/kabel.  Pemasangan  instrumen  bersamaan  dengan tubuh  bendungan  dimulai  dengan  persiapan  instrumen, marking titik,  pemasangan  instrumen,  dan  pembacaan instrumen.  Instrumen observation  well yang  dipasang diluar tubuh bendungan memiliki tahap yang sama seperti pisometer  pipa  terbuka. Seepage  measuring  device dan seismograf  memiliki  tahap  pekerjaan  yang  bervariasi. Sumber  daya  utama  yang  diperlukan  untuk  pengeboran adalah tim pengeboran, material pengisi lubang bor, dan 1  set  alat  bor  kering.  Sumber  daya  utama  untuk pemasangan bersamaan dengan tubuh bendungan adalah waterpass dan handtamper . Kontraktor harus menyiapkan  sumberdaya  yang  dibutuhkan  1  bulan sebelum pekerjaan dimulai. Kendala umum yang terjadi pemasangan  instrumen  adalah  mobilisasi  alat  berat  di lapangan. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan  memberikan  tanda  pada  instrumen  yang terpasang dan mengatur mobilisasi alat berat. Pengaturan lalu lintas dilakukan oleh satu petugas.

## Daftar Pustaka
Adinegoro C., Sholeh M., & Novianto D. (2021). Metode Pelaksanaan  Perbaikan  Tanah  Menggunakan Metode  Preloading  Dan  Prefabricated  Vertical
Drain  (PVD)  Pada  Terminal  Internasional  Kijing Pontinak. JOS-MRk , 2 (2), 158–162.
Bangun  S.,  Indriasari,  &  Pohan  A.  H.  (2022).  Metode Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Struktur Bawah Pada Perkantoran Danayasa Tower. Jurnal Teknik FT UMT , 11 (01), 1–19.
Buldan  R.,  Suharyanto,  &  Sriyana.  (2021).  Penilaian Risiko Kegagalan Bendungan Kedungombo Sebagai Dasar Prioritas Pemeliharaan Bendungan.
Jurnal Mitra Teknik Sipil , 4 (3), 557–570.
Handayasari I., & Mujahid H. (2015). Evaluasi Dampak Bangunan Sementara Arriving Shaft Pada Pembangunan  Terowongan  Pengendali  Banjir (Sudetan)  Kali  Ciliwung  Ke  Kanal  Banjir  Timur. Jurnal KILAT , 4 (2), 154–162. Ishbaev A., Pandjaitan N. H., & Erizal. (2014). Evaluasi Keamanan Dam Jatiluhur Berbasis Indeks Resiko. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  Dan Lingkungan , 4 (2), 111–118.
Istiaji M. S., Sriyana, & Sadono K. W. (2021). Analisis Perilaku Deformasi Bendungan Bajulmati Dengan Metode  Penilaian  Berdasarkan  Database  Sejarah Bendungan. Jurnal Teknik Undip , 42 (2), 186–198. Jali  A.,  &  Wibowo  P.  H.  (2023).  Analisis  Pelaksanaan Pekerjaan  Pondasi  Bored  Pile  Pada  Proyek Pembangunan  Apartemen  Monde  City. Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil , 20 (1), 10–18. Najoan,  Th.  F.,  &  Soetijono,  C.  (2002). lnstrumentasi Tubuh  Bendungan  Tipe  Urugan  dan  Tanggul:  Pd T-08-2004-A . Badan Standarisasi Nasional. Nala  I  M.  A.,  Sangkawati  S.,  &  Putranto  T.  T.  (2021). Pengaruh  Muka  Air  Waduk  Saat  Pengisian  Awal Terhadap  Deformasi  dan  Rekahan  pada  Tubuh Bendungan  (Studi  Kasus:  Bendungan  Titab). Jurnal Geosains Dan Teknologi , 4 (3).
Onibala  E.  C.,  Inkiriwang  R.  L.,  &  Sibi  M.  (2018). Metode  Pelaksanaan  Pekerjaan  Konstruksi  Dalam Proyek Pembangunan Sekolah SMK Santa Fimilia Kota Tomohon. Jurnal Sipil Statik , 6 (11), 927–940. Pramudawati  M.  A.  H.,  Tanjung  M.  I.,  &  Ghafara  R. (2020). Penilaian Risiko Keamanan Bendungan Di Jawa  Timur. Jurnal  Teknik  Hidraulik , 11 (2),  91– 100.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Sumber  Daya  Air  dan
Konstruksi. (2017). Modul Instrumentasi Bendungan Urugan Pelatihan Perencanaan Bendungan Tingkat Dasar . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Siregar G. G. P., & Kurniawan F. A. (2021). Interpretasi Instrumentasi Piezometer Dalam Rangka Pemantauan Keamanan Bendungan Kedung Ombo.
Siklus Jurnal Teknik Sipil , 7 (2), 131–145.
Sutisna  N.,  Yusup  M.  I.,  &  Amilia  E.  (2021).  Analisis Stabilitas  Timbunan  (MainDAM)  Berdasarkan Data  Instrumen  Geoteknik  Pada  Bendungan
Sindang  Heula  Serang  Banten. Journal  JOSCE , 3 (01).
Zainuddin,  Oetomo  B.,  Rizal  M.,  Zubir  Y.,  & Soedaryanto  H.  S.  (2003). Pedoman  Operasi, Pemeliharaan,  dan  Pengamatan  Bendungan Bagian  3:  Sistem  Instrumentasi  dan  Pemantauan (Departemen  Kimpraswil,  Ed.).  Departemen Kimpraswil.
Zaky  F.,  Nugroho  H.,  &  Edhisono  S.  (2023).  Analisa Kebutuhan  Instrumentasi  Geoteknik  Dry  Dam Bendungan Sawangan Kabupaten Minahasa Utara. Borneo  Engineering:  Jurnal  Teknik  Sipil , 7 (2),
123–136.