Pemodelan Perluasan Desain Pit 1 Banko Barat Ke Arah Utara Menggunakan Software Minescape 4.118 Sebagai Alternatif Pencapaian Produksi Di Area Sump Pit 1 Banko Barat Di PT Satria Bahana Sarana,
Tanjung Enim, Propinsi Sumatera Selatan
Jihan Farhan Lubis 1) , Jelly Herdinata 2)
1 Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang 2 Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang

## ABSTRAK
PT  Satria  Bahana  Sarana  is  one  of  the  mining  companies  engaged  in  contractors  in  PT  Bukit  Asam (Persero), Tbk. PT Satria Bahana Sarana at this time should have done production in Pit 1 sector of east sector but because of still existence of sump then mining process can not be implemented and planned to diverted kea rah north. Making pit design for 4 months along with sump drying in east sector.
The pit design is based on the production target of the equipment allocated for the east pit of 2 fleet PC 2000 with an overburden production target of 2,577,330 bcm and 3 fleet PC 400 with a coal production target of 1,380,713 tons. The design parameters of pit 1 to the north include a bench bench of 9 m, a bench width of 20 m, a single slope of 45º, a maximum road grade of 8º, a 30 m overburden haul road and a 20m coal haul road. Based on the pit design that has been made with overburden volume of 2,705,305 bcm and coal volume of 1,625,366 ton is able to meet production target of tool for 4 months.
Keywords : Pit design, sump, pit 1 east, bench, road
1 . PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Batubara  menjadi  salah  satu  sumber  energi alternatif yang didukung oleh pemerintah Indonesia dalam  mengatasi  permasalahan  yang  semakin menipisnya  sumber  energi  minyak  bumi  baik  di Indonesia  maupun  secara  global.  Sumatera  Selatan adalah  salah  satu  provinsi  yang  kaya  akan  sumber energi  tersebut  yang  menjadikan  Sumatera  Selatan dikenal dengan sebutan  Lumbung Energi Nasional, dengan  harapan  dapat  memenuhi  kebutuhan  energi dalam negeri. Jumlah potensi batubara di Sumatera Selatan  sangatlah  besar  terutama  potensi  cadangan batubara  yang  terdapat  di  daerah  Tanjung  Enim dengan beragam kualitas batubara.
Dalam  merancang  penambangan  batubara  perlu diperhitungkan  beberapa  aspek  teknis,  seperti penentuan  daerah  potensial,  rancangan  batas  akhir penambangan,  produksi  alat  gali-muat  yang dipengaruhi berdasarkan jam kerja efektif alat gali- muat hingga penentuan desain pit . PT Saria Bahana Sarana adalah salah satu perusahaan tambang  yang bergerak  di  bidang  kontraktor  di  PT  Bukit  Asam (Persero), Tbk.. PT Satria Bahana Sarana pada saat ini  seharusnya  sudah  melakukan  produksi  di  area pit 1 sektor timur tetapi karena masih adanya sump di pit 1  sektor  timur  produksi  di  area pit 1  sektor timur  tidak  bisa  di  laksanakan,  oleh  karena  itu produksi  dialihkan  ke  arah  utara pit 1  sektor  timur sebagai alternatif pencapaian produksi di area pit 1 sektor timur.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka dilakukan  penelitian  penelitian  yang  berjudul Pemodelan  Perluasan  Desain pit 1  Banko  ke  Arah Utara  Menggunakan Software  Minescape 4.118 Sebagai  Alternatif  Pencapaian  Produksi  di  Area Sump pit 1  Banko  Barat  di  PT  Satria  Bahana Sarana, Tanjung Enim, Propinsi Sumatera Selatan. Dengan  adanya  data  perhitungan  cadangan  yang akurat  menggunakan  Software Minescape 4.118.
Pekerjaan penambangan selanjutnya dapat
direncanakan antara lain pembuatan desain tambang  yang  lebih  detail  dalam  mendekati  target yang ditetapkan dan disesuaikan dengan perancangan  tambang  yang  cukup  baik,  serta pengalokasian fleet untuk  pencapaian  produktivitas dalam  pemenuhan  target  produksi  yang  telah ditetapkan
1.2 Batasan Masalah Batasan masalah penelitian ini yaitu :
Penulisan  penelitian  ini  dibatasi  oleh  pembahasan desain pit untuk memenuhi produksi selama proses pengeringan sump yang  ada di pit 1 sektor Timur. Pembuatan desain pit hanya berdasarkan parameter teknis  yang  telah  ditetapkan  oleh Mineplan Engineering PT Satria Bahana Sarana.
2 . DASAR TEORI
2.1 Perencanaan Tambang Perencanaan (planning) adalah  penentuan persyaratan  teknik  untuk  mencapai  tujuan  dan sasaran  kegiatan  yang  sangat  penting  serta  urutan teknis pelaksanaannya. Oleh sebab itu,
Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id
perencanaan  merupakan  gagasan  pada  saat  awal kegiatan  untuk  menetapkan  apa  dan  mengapa harus  dikerjakan,  oleh  siapa,  kapan,  di  mana  dan bagaimana melaksanakannya. Perencanaan tambang (mine planning) dapat mencakup kegiatan-kegiatan  prospeksi,  eksplorasi,  studi kelayakan (feasibility  study) yang  dilengkapi dengan  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL), persiapan penambangan dan konstruksi  prasarana (infrastructure) serta  sarana
(facilities) penambangan,
kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Rancangan (design) adalah penentuan persyaratan,  spesifikasi  dan  kriteria    teknik  yang rinci  dan pasti  untuk  mencapai  tujuan dan sasaran kegiatan  serta  urutan  teknis  pelaksanaannya.  Di industri  pertambangan  juga  dikenal  rancangan tambang (mine  design) yang  mencakup  pula kegiatan-kegiatan seperti yang ada pada perencanaan  tambang,  tetapi  semua  data  dan informasinya sudah rinci.
Macam-macam  perencanaan  tambang  yang ada di PT Satria Bahana Sarana adalah :
1. Pemodelan  jangka  panjang  ( yearly ),  yaitu suatu  pemodelan  rencana  kegiatan  yang jangka  waktunya  lebih  dari  1  tahun  secara berkesinambungan.
2. Pemodelan  jangka  menengah  ( quarterly ), yaitu  suatu  pemodelan  rencana  kerja  untuk jangka waktu 3 bulanan.
3. Pemodelan  jangka  pendek  ( daily/weekly ), yaitu suatu pemodelan rencana aktifitas untuk jangka waktu harian/mingguan.
4. Pemodelan penyangga merupakan pemodelan alternatif  apabila  suatu  model  desain  telah dibuat namun terjadi hal-hal tak terduga atau ada perubahan data dan informasi atau timbul hambatan (kendala) yang sulit untuk diatasi.
5. sehingga  dapat  menyebabkan  kegagalan, maka  harus  diadakan  perubahan  dalam merencanakan pemodelan desain yang baru. Salah satu aspek terpenting dalam perencanaan tambang adalah desain pit tambang di mana  tahapan  ini  dilakukan  setelah  tahap eksplorasi  dan  studi  konsreptual  diadakan.  Faktor teknis  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan dalam  proses  perencanaan  tambang  agar  suatu rencana  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa faktor  tersebut  berkaitan  dengan  batas  akhir penambangan ( unltimate pit slope ), geometri jalan, dimensi jenjang, serta SR ( stripping ratio).
2.2 Arti Perencanaan Perencanaan tambang dapat diartikan sebagai kegiatan berikut :
1. Penentuan  tujuan  dan  sasaran  kegiatan  yang ingin dicapai.
2. Proses  persiapan  secara  sistematik  mengenai kegiatan yang akan dilakukan.
3. Cara  mencapai  tujuan  dan  sasaran  dengan menggunakan  sumber  dan  kemampuan  yang tersedia  secara  berdaya  guna  dan  berdaya hasil.
4. Pembahasan  dari  persoalan,  kemungkinan dan  kesempatan  yang  dapat  terjadi  yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.
5. Penentuan  dari  tindakan  yang  akan  diambil untuk  mencapai  tujuan  berdasarkan  analisa tujuan dan kesempatan.
2.3 Fungsi Perencanaan
Fungsi  perencanaan  tambang  tergantung  dari jenis  perencanaan  yang  digunakan  dan  sasaran yang  dituju,  tetapi  secara  umum  fungsi perencanaan dapat dikatakan antara lain :
1. Pengarahan  kegiatan,  adanya  pedoman  bagi pelaksanaan  kegiatan  dalam  pencapaian tujuan.
2. Perkiraan  terhadap  masalah  pelaksanaan, kemampuan, harapan, hambatan dan kegagalannya mungkin terjadi.
3. Usaha untuk mengurangi ketidakpastian.
4. Kesempatan  untuk  memilih  kemungkinan terbaik.
5. Penyusunan urutan kepentingan tujuan.
6. Alat  pengukur  atau  dasar  ukuran  dalam pengawasan dan penilaian.
7. Cara  penggunaan  dan  penempatan  sumber secara berdaya guna dan berdaya hasil.
2.4 Tujuan Perencanaan Tambang
Tujuan  dari  pekerjaan  perencanaan  tambang adalah  membuat  suatu  rencana  produksi  tambang untuk sebuah jebakan bijih yang akan :
1. Menghasilkan  tonase  bijih  pada  tingkat produksi  yang  telah  ditentukan  dengan  biaya yang semurah mungkin.
2. Menghasilkan  aliran  kas  ( cash  flow )  yang akan memaksimalkan beberapa kriteria ekonomik  seperti rate  of  return atau  net present value .
2.5 Masalah Perencanaan Tambang Masalah perencanaan tambang merupakan  masalah  yang  kompleks  karena merupakan problem geometrik tiga dimensi yang selalu berubah dengan waktu. Geometri tambang bukan  satu-satunya  parameter  yang  berubah dengan  waktu.  Parameter-parameter  ekonomi penting  yang  lain  juga  sering  merupakan  fungsi waktu pula.
2.6 Daur Hidrologi
Secara  sederhana,  daur  hidrologi  adalah gerakan  air  laut  ke  udara,  kemudian  jatuh kepermukaan  tanah  dan  akhirnya  mengalir  ke laut  kembali.  Melalui  penguapan,  air  menjadi uap  dan  naik  ke  atmosfer  setelah  mengalami transportasi dan presipitasi (hujan, embun, salju).

## Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id
Air  yang  jatuh  di  daratan  sebagian  akan menguap, sebagian akan meresap kedalam tanah, dan  sebagian  pula  akan  mengalir  dipermukaan menuju  sungai  dan  seterusnya  ke  laut  (Amin, 2002).  Daur  Hidrologi  digambarkan  secara skematik pada gambar 3.1.
Gambar 2.1 Daur Hidrologi (Sosrodarsono, 1993) 2.7

## Sump
Sump berfungsi sebagai tempat penampungan air  sebelum  dipompa  keluar  tambang.  Dimensi sump tergantung dari jumlah air yang masuk serta keluar dari sump .  Pelaksanaan  kegiatan  penambangan  biasanya dibuat sump sementara  yang  disesuaikan  dengan keadaan  kemajuan  medan  kerja  ( front )  penambangan. Jumlah  air  yang  masuk  ke  dalam sump merupakan jumlah  air  yang  dialirkan  oleh  saluran-saluran,  jumlah limpasan  permukaan  yang  langsung  mengalir  ke sump serta  curah  hujan  yang  langsung  jatuh  ke sump . Sedangkan  jumlah  air  yang  keluar  dapat  dianggap sebagai  yang  berhasil  dipompa,  karena  penguapan dianggap tidak terlalu berarti.  Optimalisasi antara input (masukan) dan output (keluaran), maka dapat ditentukan volume  dari sump .  Dimensi sump yang  digunakan adalah sump yang  berbentuk  trapesium  dengan  volume (V) sebagai berikut (Amin, 2002): Volume = ( Luas atas + Luas bawah ) x ½ tinggi ..................................................................................................................... (2.1) Sump ditempatkan  pada  elevasi  terendah  atau floor penambangan,  jauh  dari  aktifitas  pnggalian  batubara sehingga tidak akan mengganggu produksi batubara.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Kegiatan  yang  dilakukan  untuk  pengambilan data  Penelitian ini dilaksanakaan pada tanggal  10 April 2017  s.d,  10  Juni  2017  di  area  Banko  Barat  PT  Satria Bahana  Sarana  Distrik  Banko  Barat Jobsite Tanjung Enim.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Dalam  masalah-masalah  yang  dibahas  pada penelitian  ini,  dapat  menggunakan  beberapa  metode penyelesaiannya, diantaranya sebagai berikut :
1. Studi literatur Pada  tahap  studi  literatur  dilakukan  dengan mengumpulkan  bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan tujuan  penelitian  yang  telah  direncanakan.  Bahan
pustaka tersebut didapat dari instansi yang terkait, yaitu PT  Satrian  Bahana  Sarana  perpustakaan  Politeknik Akamigas Palembang, internet dan lain-lain.
2. Pengamatan lapangan
Pengamatan  ini  dilakukan  secara  langsung dilapangan  dengan  mengamati  lokasi  di  area  Banko Barat  PT  Satria  Bahana  Sarana  terkait  dengan permasalahan yang akan dibahas, antara lain :
a. Pengamatan terhadap daerah penambangan di area  Banko  Barat  dan  menentukan  daerah lokasi  pengambilan  data  dan  pembuatan desain tambang. b. Pengamatan  dan  pencatatan  secara  langsung terhadap  faktor  teknis  di  lapangan  seperti elevasi, dimensi bench dan geometri jalan.
3. Pengambilan data Data diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan (data primer) dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (data sekunder).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kondisi Aktual Pit 1 Sektor Timur
Area pit 1  sektor  timur  yang  memiliki  luas area  68,88  Ha  saat  ini  tidak  bisa  dilaksanakan  proses produksi karena adanya sump . Oleh karena itu, produksi dialihkan  ke  arah  utara pit 1  sektor  timur  sebagai alternatif pencapaian produksi selama waktu pengeringan sump di pit 1 sektor timur. (Gambar 4.1)
Gambar 4.1 Rencana Desain Pit ke Arah Utara Pemilihan rencana desain pit ke arah utara dikarenakan diarah  utara  terdapat pit 1  Utara  dan  di  arah  barat terdapat  sungai.  Untuk  kedepannya  direncanakan pit 1 timur  dan pit 1  utara  akan  menyatu  menjadi  1 pit . Batubara  diarea  Banko  Barat  memiliki  lima  lapisan batubara  diantaranya  seam  A1,  A2,  B1,B2  dan  C dengan  arah strike 330°  tenggara  ke  barat  laut  dan dip 15°-20° barat daya ke timur laut.

## 4.2 Penjadwalan Pengeringan Sump
Berdasarkan data skunder rencana pengeringan sump di  PT  Satria  Bahana  Sarana  dapat dilihat pada tabel 4.1:
Tabel 4.1 Perhitungan Kebutuhan Pompa

## Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id
Sumber  :  Mineplan  Engineering  PT  Satria  Bahana Sarana
Dari  tabel  4.1  dapat  dilihat  total  volume  air sump sebesar  1.000.000 𝑚 3 dapat  dikeringkan  selama  4 bulan  dengan  pengeringan  secara  berkala.  Pembuatan rencana desain pit dibuat berdasarkan lama pengeringan sump selama  4  bulan  yang  dikeringkan  dengan menggunakan 2 pompa tipe DND 200.
4.3 Perhitungan  Rencana  Produksi  2  Fleet  PC 2000  untuk  Overburden  dan  3  Fleet  PC  400
untuk Batubara
Produksi alat gali-muat dipengaruhi berdasarkan  jam  kerja  efektif  gali-muat  (Lampiran  2). Dari hasil  perhitungan pompa, pengeringan sump dapat dilakukan  selama  4  bulan  dengan  perhitungan  produksi 2 fleet  PC  2000 untuk overburden dan  3 fleet  PC  400 untuk batubara adalah :
Tabel 4.2. Perhitungan Produksi 2 Fleet PC 2000 untuk Overburden dan 3 Fleet PC 400 Untuk Batubara
Sumber  :  Mineplan  Engineering  PT  Satria  Bahana Sarana
Hasil  dari  pengolahan  data  didapatkan  untuk pengupasan overburden selama  bulan  Mei  sampai Agustus  menggunakan  2  unit  alat  gali-muat,  yaitu  PC 2000 dengan  produksi  alat  sebesar  2.577.330 bcm dengan  masing-masing  produksi  perbulan  yaitu  pada bulan  Mei  sebesar  646.940 bcm dengan  jam  kerja efektif 462 jam/bulan, pada bulan  Juni sebesar 604.240 bcm dengan jam kerja efektif 432 jam/bulan, pada bulan Juli  sebesar  690.340 bcm dengan  jam  kerja  efektif  493 jam/bulan,  dan  pada  bulan  Agustus  sebesar  635.810 bcm dengen  jam  kerja  efektif  454  jam/bulan.  Untuk penggalian  batubara  selama  bulan  mei  sampai  agustus menggunakan  3  unit  alat  gali-muat,  yaitu  PC  400 dengan  produksi  alat  sebesar 1.380.713  ton  dengan masing-masing produksi perbulan yaitu pada bulan mei
sebesar  346.575  ton  dengan  jam  kerja  efektif  462 jam/bulan, pada bulan juni  sebesar  323.700 ton  dengan jam kerja efektif 432 jam/bulan, pada bulan juli sebesar 369.825  ton  dengan  jam  kerja  efektif  493  jam/bulan, dan pada bulan agustus sebesar 340.613 ton dengan jam kerja  efektif  454  jam/bulan.  Jadi  rencana  kebutuhan  2 fleet  PC 2000  untuk overburden dan  3 Fleet  PC 400 untuk  batubara mampu  menunjang  rencana  produksi pada  bulan  Mei  sampai  Agustus  pada  tahun  2017 sebesar 2.577.330 bcm untuk overburden dan 1.380.713 ton  untuk  batubara terlihat  dari hasil  produksi PC 2000 untuk overburden dan  PC  400  untuk  batubara  yang mencapai dalam pemenuhan rencana produksi. Tampilan Excavator  Komatsu  PC 2000  dan Excavator Komatsu  PC 400  dapat  dilihat  pada  (gambar  4.2,  dan 4.3).
Gambar 4.2 Excavator Komatsu PC 2000
Gambar 4.3 Excavator Komatsu PC 400

## 4.4 Parameter  Rancangan  Desain  Pit  1  di  Area Banko Barat
Parameter-parameter yang harus dipersiapkan dalam merancang desain pit di area Banko Barat adalah tinggi bench sebesar  9  meter,  dengan  lebar bench 20 meter dan kemiringan bench maksimal 45 o . Lebar jalan angkut  untuk overburden adalah  30  meter  sedangkan untuk  batubara  adalah  20  meter  untuk  dua  jalur termasuk  tanggul  ( berm ).  Berdasarkan  ketetapan rancangan jenjang PT Satria Bahana Sarana.
Data  yang  perlu  dipersiapkan  sebelum memulai pembuatan desain pit antara lain :
1. Peta Topografi
Tipe Alat Produktivitas bcm /jam Jumlah Alat Mei Juni Juli Agustus Mei Juni Juli Agustusstus PC 2000 700 2 462 432 493 454 646.940 604.240 690.340 635.810 2.577.330 Tipe Alat Produktivitas ton/jam Jumlah Alat Mei Juni Juli Agustus Mei Juni Juli Agustusstus
PC 400 250 3 462 432 493 454 346.575 323.700 369.825 340.613 1.380.713 Jam Kerja/Bulan Produksi ( bcm ) Over Burden Total Produksi (ton) Batubara Produksi (ton) Jam Kerja/Bulan Total Produksi ( bcm )
Sump Pit 1 Timur
Bulan
Mei Juni Juli Agustus Volume Air Sump (𝑚 3 ) 1.000.000 999.736 646.630 342.043 Volume Air Masuk+Hujan (𝑚 3 ) 644.784 271.134 340.461 278.616 Kap. 2 Pompa/Bulan 645.048 624.240 645.048 645.048 Sisa Air Sump (𝑚 3 ) 999.736 646.630 342.043 -24.389
Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id
Gambar 4.4 Peta Topografi Area Banko Barat Langkah yang harus dilakukan dalam penentuan  lokasi  desain pit diantaranya,  tentukan terlebih  dahulu  titik  koordinat  yang  akan  kita  pilih. Kemudian  pastikan  koordinat  tersebut  dibawahnya terdapat lapisan batubara. Tampilan peta topografi dapat dilihat pada (gambar 4.4).
2. Kontur Struktur Batubara
Kontur  struktur  batubara  adalah  gambaran  lapisan batubara  secara  keseluruhan.  Pada  area  Banko  Barat lapisan  batubara  terdiri  dari  seam  A1,  A2,  B1,  B2,  dan C dengan arah strike 330° tenggara ke barat laut dan dip 15°-20°  barat  daya  ke  timur  laut.  Tampilan  lapisan batubara dapat dilihat pada (gambar 4.5).
Gambar 4.5 Kontur Struktur Batubara Area Banko
Barat 3. Boundary area Banko Barat
Gambar 4.6 Boundary Area Banko Barat Boundary adalah  batas  luas  suatu  wilayah penambangan. Luas area Banko Barat adalah 25,39 Ha. Pada boundary ini  nantinya  akan  dilakukan  pembuatan
desain Pit untuk area Banko Barat. Tampilan boundary area Banko Barat dapat dilihat pada (gambar 4.6).
4.5 Hasil Desain Pit
Desain Pit dibuat  perbulan  sesuai  dengan target  produksi  alat  2 fleet  PC 2000  untuk overburden dan  3 fleet  PC 400  untuk  batubara  selama  4  bulan, untuk  menunjang  rencana  produksi  pada  bulan  mei sampai  dengan juni pada tahun 2017  sebesar 2.577.330 bcm untuk overburden dan  1.380.713  ton  untuk batubara dan hasil desain pit 1 di area Banko Barat yang direncanakan  berdasarkan  rencana  produksi  perbulan selama 4 bulan sebagai berikut :
4.5.1 Desain Pit 1 Sekuen Bulan Mei Area Banko Barat
Gambar 4.7 Hasil Desain pit 1 Sekuen Bulan Mei Area
Banko Barat
Keterangan  hasil  desain pit 1  sekuen  bulan
Mei  area  Banko  Barat  dapat  dilihat  pada  analisa  hasil desain pit (Tabel 4.3) :
Tabel 4.3 Analisa Hasil Desain Pit 1 Bulan Mei Area Banko Barat
Hasil  desain pit 1  sekuen  bulan  Mei  area Banko  Barat  didapatkan  luasan  area  sebesar  8,71  Ha dengan bottom  pit berada  di  elevasi  +49  mdpl  dan top pit di  elavasi  +76  mdpl.  Volume overburden sebesar 664.972 bcm dan  batubara  sebesar  355.739  ton  dengan nilai stripping  ratio (SR)  sebesar  1,9:1  dan  rata-rata untuk overall  slope sebesar  18,1°  serta  kemiringan jenjang  sebesar  45°. Desain Pit 1  sekuen  bulan  Mei mampu  memenuhi  rencana  target  produksi  alat  2 fleet PC  2000  untuk overburden sebesar 646.940 bcm dan  3 fleet PC  400  utuk  batubara  sebesar  346.575  ton  (Tabel 4.4).
De sai n Lua s
Are a Des ain (Ha ) Volume SR Bo tto m Pit (m dpl ) Top Pit (md pl) Ove rall Slop e Kemir ingan Jenjan g Overbu rden ( bcm ) Batubar a  (ton)
Pit 1 8,71 664.97 2 355.739 1,9 :1 +4 9 +76 18,1 º 45º
Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id

## Tabel 4.4 Ketercapaian Produksi Selama Bulan Mei
Overburden ( Bcm )
% Batubara (Ton) % Desain Target Desain Target 664.972 646.940 102 355.739 346.575 102

## 4.5.2
Desain Pit 1 Sekuen Bulan Juni Area Banko

## Barat
Hasil  desain pit 1  sekuen  bulan  Juni  area Banko  Barat  didapatkan  luasan  area  sebesar  15,31  Ha dengan bottom  pit berada  di  elevasi  +49  mdpl  dan top pit di  elavasi  +85  mdpl.  Volume overburden sebesar 629.734 bcm dan  batubara  sebesar  325.606  ton  dengan nilai stripping  ratio (SR)  sebesar  1,9:1  dan  rata-rata untuk overall  slope sebesar  18,1°  serta  kemiringan jenjang  sebesar  45°.  Desain pit 1  sekuen  bulan  Juni mampu  memenuhi  rencana  target  produksi  alat  2 fleet PC  2000  untuk overburden sebesar 604.240 bcm dan  3 fleet PC 400 utuk batubara sebesar 323.700 ton.
Gambar 4.8 Hasil Desain Pit 1 Sekuen Bulan Juni Area Banko Barat Keterangan  hasil  desain pit 1  sekuen  bulan  Juni  area Banko Barat dapat dilihat pada analisa hasil desain pit (Tabel 4.5) : Tabel 4.5 Analisa Hasil Desain Pit 1 Bulan Juni Area Banko Barat
De sai n Lua s
Are a Des ain (Ha ) Volume SR Bo tto m Pit (m dp l) Top Pit (md pl) Ove rall Slo pe Ke miri nga n
Jenj
ang
Overb urden ( bcm ) Batubar a  (ton)
Pit 1 15,3
1 629.73 4
325.60 6 1, 9:
1 +4 9 +85 18,1 º 45º
Tabel 4.6 Ketercapaian Produksi Selama Bulan Juni
Overburden ( Bcm ) % Batubara (Ton) % Desain Target Desain Target 629.734 604.240 104 325.606 323.700 100.5
4.5.3 Desain  Pit 1 Sekuen Bulan Juli Area Banko
Barat Gambar 4.9 Hasil Desain Pit 1 Sekuen Bulan Juli Area Banko Barat Keterangan  hasil  desain pit 1  sekuen  bulan Juli  area  Banko  Barat  dapat  dilihat  pada  analisa  hasil desain pit (Tabel 4.7) :

## Tabel 4.7 Analisa Hasil Desain Pit 1 Bulan Juli Area Banko Barat
Hasil  desain pit 1  sekuen  bulan  Juli  area Banko  Barat  didapatkan  luasan  area  sebesar  20,21  Ha dengan bottom  pit berada  di  elavasi  +49  mdpl  dan top pit di  elavasi  +94  mdpl.  Volume overburden sebesar 709.328 bcm dan  batubara  sebesar  479.354  ton  dengan nilai stripping  ratio (SR)  sebesar  1,5:1  dan  rata-rata untuk overall  slope sebesar  18,1°  serta  kemiringan jenjang  sebesar  45°.  Desain pit 1  sekuen  bulan  Juli mampu  memenuhi  rencana  target  produksi  alat  2 fleet PC  2000  untuk overburden sebesar 690.340 bcm dan  3 fleet PC  400  utuk  batubara  sebesar  369.825  ton  (Tabel 4.8).

## Tabel 4.8 Ketercapaian Produksi Selama Bulan Juli
Overburden ( Bcm )
% Batubara (Ton) % Desain Target Desain Target
D es ai n Lua s Are a Des ain (Ha ) Volume S R B ott o m Pi t (m dp l) Top Pit (md pl) Ov era ll Slo pe Ke mir ing an Jenj ang Overb urden ( bcm ) Batuba ra (ton)
Pi t 1 20, 21 706.3
28 479.35
4 1, 5: 1 +4 9 +9 4 18, 1º 45º
Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id
706.328 690.340 102 479.354 359.825 129
4.5.4 Desain  Pit  1  Sekuen  Bulan  Agustus  Area Banko Barat
Gambar 4.10 Hasil Desain Pit 1 Sekuen Bulan Agustus Area Banko Barat Keterangan  hasil  desain pit 1  bulan  Agustus area Banko Barat dapat dilihat pada analisa hasil desain pit (Tabel 4.9) :
Tabel 4.9 Analisa Hasil Desain Pit 1 Bulan Agustus Area Banko Barat
De sai n Lua s
Are a Des ain (Ha )
Volume S R Bo tto m Pit (m dp l) Top Pit (md pl) Ove rall Slo pe Ke miri nga n
Jenj
ang
Overb urden ( bcm ) Batuba ra (ton)
Pit 1 24, 31 704.27 0 464.66
7
1, 5: 1 +4 9 +76 18,
1º 45º
Hasil  desain pit 1  bulan Agustus  area  Banko Barat  didapatkan  luasan  area  sebesar  24,31  Ha  dengan bottom  Pit berada  di  elavasi  +49  mdpl  dan top  pit di elavasi +76 mdpl. Volume overburden sebesar  704.270 bcm dan  batubara  sebesar  464.667  ton  dengan  nilai stripping  ratio (SR)  sebesar  1,5:1  dan  rata-rata  untuk overall  slope sebesar  18,1°  serta  kemiringan  jenjang sebesar 45°. Desain Pit 1 sekuen bulan Agustus mampu memenuhi  rencana target  produksi alat 2 fleet PC  2000 untuk overburden sebesar 635.810 bcm dan  3 fleet PC 400 utuk batubara sebesar 340.613 ton (Tabel 4.10).
Tabel 4.10 Ketercapaian Produksi Selama Bulan
Agustus
Overburden ( Bcm ) %
Batubara (Ton) % Desain Target Desain Target
704.270 635.810 110 464.667 340.613 136 4.6 Cross Section 2D
Gambar 4.11 Cross Section Model Desain Pit 1 Area
Banko Barat
Dari  hasil cross  section desain pit 1  area banko  barat  dapat  disimpulkan  bahwa bottom  Pit elavation (elavasi  terendah)  berada  di  ketinggian  +49 Mdpl  dan top  pit elavation (elavasi  tertinggi)  berada pada  ketinggian  +76  Mdpl. Overall  slope rata-rata sebesar  18,1°  dan  memiliki  lima  lapisan  batubara diantaranya seam A1, A2, B1,B2 dan C. Masing-masing seam  batubara  tersebut  memiliki  ketebalan  yang berbeda-beda ketebalan batubara seam A1 adalah ±10.5 meter, seam A2  lapisan  ini  mempunyai  ketebalan  ±11 meter, seam B1  lapisan  ini  memiliki  ketebalan  ±12 meter, seam B2 lapisan ini  dengan ketebalan ±5  meter, dan seam C lapisan ini memiliki ketebalan ±11,5 meter.
4.7 Perhitungan Reserves
Hasil  perhitungan reserve untuk final desain pit ,  didapatkan  total  volume overburden sebesar 2.705.305 bcm dan  volume  batubara  sebesar  1.625.366 ton dengan stripping ratio 1,7:1. Kualitas batubara yang dihasilkan  untuk  kandungan  abu  ( ash  content )  sebesar 4,0%,  kandungan  air  bawaan  ( inherent  moisture ) sebesar  12,7%,  total  kandungan  air  bawaan  dan  air bebas ( total moisture ) sebesar 25,8%. Untuk kandungan zat  terbang  ( volatile  matter )  sebesar  40,6%  dengan kandungan  sulfur  ( total  sulfure )  sebesar  0,6%  dan kandungan karbon ( fixed carbon ) sebesar 42,8%. Kalori batubara ( calori value ) sebesar  6.045,0 Kcal/kg, dengan peringkat batubara bituminus .
4.8 Analisa Desain Pit 1 Area Banko Barat
Dari  hasil  desain  persekuen  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  desain  tersebut  dapat  direalisasikan di  tahun  2017.  Untuk  kemiringan  desain  masih  dalam keadaan aman yaitu pada desain pit 1 area Banko Barat kemiringan  jenjang  45°  menghasilkan overall  slope
Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id
sebesar  18,1°,  berdasarkan  falsafah  yang  disetujui  oleh perencana  tambang  dalam  mata  kuliah  perencanaan tambang  (Cahyadi,  2014)  yang  menyatakan  bahwa untuk overall  slope yang  aman  dalam  metode open  pit adalah 10° - 30°.
Selanjutnya  untuk  batas  penambangan  masih berada  pada  elavasi  yang  standar  dimana  dihasilkan luasan  desain pit 1  area  Banko  Barat  satu  24,31  Ha, luasan  desain  ini  tidak  melebihi  batas boundary yang telah  ditetapkan. Stripping  ratio yang  didapatkan  dari hasil  perhitungan reserve batubara  untuk  desain pit 1 area  Banko  Barat  tidak  melebihi  batas  standar  yang telah  ditetapkan  oleh  PT  Satria  Bahana  Sarana,  yaitu 1:1,7.
Dari  desain final selama  4  bulan  menghasilkan volume overburden sebesar 2.705.305 bcm dan batubara sebesar  1.625.366  ton  dan  telah  memenuhi  rencana target  produksi  berdasarkan  ketersediaan  alat,  yaitu  2 fleet PC  2000  dengan  target  volume overburden 2.577.330 bcm dan 3 fleet PC 400 dengan target volume batubara 1.380.713 ton (Tabel 4.11).
Tabel 4.11 Ketercapaian Produksi
Bulan Overburden ( Bcm ) % Batubara (Ton)
% Desain Target Desain Target Mei 664.972 646.940 10 2 355.739 346.575 102
Juni 629.734 604.240 10
4 325.606 323.700 100, 5
Juli 706.328 690.340 10
2 479.354 369.825 129 Agust us 704.270 635.810 11 0 464.667 340.613 136 Total 2.705.3 05 2.577.3 30 10
4 1.625.3 66 1.380.7
13 117

## 5. KESIMPULAN
5.1

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Rencana  desain pit 1  ke  arah  utara disesuaikan  dengan  lama  pengeringan sump . Untuk  mengeluarkan  sisa  air  di  bulan  mei yang  ada  didalam sump tambang pit 1  timur yaitu sebesar  1.000.000 m 3 diperlukan waktu selama  4  bulan  dengan  asumsi  2  unit  pompa type DND 200 PT KSB.
2. Rencana  kebutuhan  2 fleet  PC 2000  untuk overburden dan  3 fleet  PC 400  untuk batubara mampu menunjang rencana
produksi  pada bulan mei sampai  dengan juni pada  tahun  2017  sebesar  2.577.330 bcm untuk overburden dan  1.380.713  ton  untuk batubara terlihat dari hasil produksi PC 2000 untuk overburden dan PC 400 untuk batubara
yang  mencapai  dalam  pemenuhan  rencana produksi selama 4 bulan.
3. Hasil  perencanaan  desain pit 1  ke  arah  utara dan  perhitungan  volume overburden dan volume batubara adalah sebagai berikut :
a. Proses  dari  pembuatan  desain pit 1  ke arah  utara  dimulai  dengan  penentuan garis  bantu  ( draw  line ), tag  design segment, side sefinition, ramp definition,  proyeksi  pit  design,  bench spec, generates crest dan toe operations,  generates  crest dan toe settings, desain pit,  triangulate desain pit, intersection peta topo dengan desain pit, boundary hasil intersection dan desain pit setelah di intersection .
b. Dari  hasil  desain pit 1  ke  arah  utara selama  4  bulan  menggunakan software minescape 4.118  menghasilkan  luasan area  pada  bulan  agustus  24,31  Ha. Stripping  Ratio 1,7:1, Overall  Slope 18,1º.
c. Dari  desain final selama  4  bulan menghasilkan volume overburden sebesar  2.705.305 bcm dan  batubara sebesar 1.625.366 ton dan telah memenuhi  rencana  target  produksi berdasarkan  ketersediaan  alat,  yaitu  2 fleet PC  2000  dengan  target  volume overburden 2.577.330 bcm dan  3 fleet PC  400  dengan  target  volume  batubara 1.380.713 ton.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbarullah, et. al.. 2015. Desain Tambang Emas Placer Metode  Kering  (Dry  Method)  di  Blok  C Wilayah IUP PT Surya Global  Resource Desa Topo,  Ditrik  Uwapa,  Kabupaten  Nabire,
Provinsi  Papua. Universitas  Islam  Bandung  : Bandung. Amin,  M.  2002. Penambangan  Cadangan  Batubara dengan tambang terbuka: kajian pertimbangan hidrologi  dan  lingkungan .  Bandung  .  Institut
Teknologi Bandung. Boscho, Ivan. 2014. Proposal Ta Injatama. http://www.slideshare.net/Ivanboscho/ proposal-ta-injatama/. Diakses tanggal 5 Desember 2014. Caldwell, Jack. 2006. Waste Rock Dumps .
http://technology.infomine.com/
WasteRockDumps/.  Diakses  tanggal  19  Juli 2011 pukul 20.00 Wita.
Debour, Jhon. 2006. Minscape Tutor  Training Batch 5 .
Palembang : PT Pamapersada Nusantara. Kusmanto.  2016. Pemodelan  Desain  PIT  Tahun  2016 dan  Perhitungan  Volume  Batubara  dan overburden  di  area  Tal  Barat  Menggunakan Software Minescape 4.118 Di PT.
Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id
Pamapersada  Nusantara  Kabupaten  Tanjung Enim,  Sumatera  Selatan .  Politeknik  Akamigas Palembang : “Tugas Akhir Tidak Ditebitkan”. Limbong,  A.  E..  2013. Perencanaan  Desain  Pit Tambang  (Mine  Pit  Design)  Menggunakan
Software  Minescpae  4.118  di  PT  Indomining Site Sangasanga Kabupaten Kutai
Kartanegara  Kalimantan  Timur.  Universitas Sriwijaya Palembang  :  “  Skripsi  Tidak diterbitkan”. Mine  Plan PT  Satria  Bahan  Sarana.  2017. Dokumen
Mine Plan. PT Satria Bahana Sarana.
Samanlangi,  A.  I..  2013. Diktat  Kuliah  Perencanaan Tambang. Universitas Veteran Republik
Indonesia : Semarang Suwandhi,  A.  2004. Diktat  Perencanaan  Tambang Terbuka . Bandung : Universitas Islam
Bandung. Suyartono,  dkk..  2013 .  Good  Mining  Practice. Semarang : Studi Nusa
Corresponding Author : jflubis@pap.ac.id