## Jurnal Talenta Sipil

## Biaya dan Waktu pada Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Balok Precast dan Balok Konvensional
I.G.A. Neny Purnawirati 1 , Fajar Surya Herlambang 2
1 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali
2 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang Correspondence email: nenypurnawirati@pnb.ac.id, suryaherlambang@pnb.ac.id
Abstrak. Beton merupakan salah satu material konstruksi yang banyak dipakai di Indonesia, jika dibandingkan dengan  penggunaan  material  kayu  dan  baja,  ada  dua  metode  pekerjaan  beton  yaitu  metode  konvensional  dan metode precast. Pada  Proyek  Pembangunan  Pasar  Seni  Kuta  ada  beberapa  balok  menggunakan  metode konvensional dan Sebagian menggunakan metode precast . Bagaimana Perbandingan biaya dan waktu pekerjaan balok  konvensional  dan  metode precast dan  manakah  metode  yang  lebih  efektif  digunakan.  Untuk  dapat menentukan pilihan metode yang tepat digunakan, dilakukan analisis biaya dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya hasil  analisis  dibandingkan  sehingga  mendapatkan  metode  yang  efektif  untuk  digunakan.  Dari  hasil  analisis yang  dilakukan  pada  Proyek  Pembangunan  Pasar  Seni  Kuta  diperoleh  perbandingan  biaya  dan  waktu Pelaksanaan  didapatkan  total  biaya  untuk  pekerjaan  5  buah  balok  konvensional  adalah  Rp  47,656,004,04  dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan5 buah balok konvensional 5 hari. Sedangkan untuk total biaya  yang  dibutuhkan  pada  pekerjaan  5  buah  balok precast adalah  Rp  46,006,742.42  dan  waktu  yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 5 buah balok precast adalah 4,09 hari. Setelah dibandingakan biaya pekerjaan  balok  precast  lebih  murah  Rp  1,649,301.32  (3,5%)  dan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  balok precast lebih cepat 0,91 hari (18%) dari pada pekerjaan balok konvensional.
Kata Kunci : balok struktur beton, metode konvensional, metode precast , biaya dan waktu
Abstract.  Concrete  is  a  construction  material  that  is  widely  used  in  Indonesia,  when  compared  to  the  use  of wood  and  steel  materials,  there  are  two  methods  of  concrete  work,  namely  the  conventional  method  and  the precast  method.  In  the  Kuta Art  Market  Development  Project  there  are  several  blocks  using  the  conventional method and some using the precast method. How to compare the cost and time of conventional beam work and the precast method and which method is more effective to use. To be able to determine the choice of the right method  to  use,  an  analysis  of  costs  and  implementation  time  is  carried  out.  Furthermore,  the  results  of  the analysis are compared so as to get an effective method to use. From the results of the analysis carried out at the Kuta Art Market Development Project, a comparison of costs and implementation time obtained that the total cost for the work of 5 conventional blocks was IDR 47,656,004.04 and the time needed to complete the work of 5  conventional  blocks  was  5  days.  Whereas  the  total  cost  required  for  the  work  of  5  precast  beams  is  Rp. 46,006,742.42 and the time required to complete the work of 5 precast beams is 4.09 days. When compared, the cost of precast beam work is Rp. 1,649,301.32 (3.5%) cheaper and the execution time for precast beam work is 0.91 days (18%) faster than conventional beam work.

## Keywords: concrete structural beams, conventional method, precast method, cost and time

## PENDAHULUAN
Proyek  konstruksi  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  hasil dalam bentuk fisik bangunan atau infrastruktur. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, ada suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi  dalam  rangkaian  kegiatan  itu  tertentunya  melibatkan  pihak-pihak  yang  terkait,  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Kegiatan  proyek  dapat  diartikan  juga  sebagai  suatu  kegiatan sementara  yang  langsung  dalam  jangka  waktu  yang  terbatas,  dengan  alokasi  sumber  daya  yang tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas. (Purnomo, 2018)
Adapun  pengertian  manajemen  adalah  suatu  ilmu  pengetahuan  tentang  seni  memimpin organisasi  yang  terdiri  atas  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbats dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Sedangkan Manajemen Proyek adalah Aplikasi pengetahuan, keahlian, alat dan teknik untuk kegiatan proyek guna memenuhi atau melampaui kebutuhan yang diharapkan stakeholder dari proyek
tersebut.  Secara  sederhana  tujuan  dari  manajemen  proyek  adalah  mengelola  atau  mengatur pelaksanaan  proyek  sedemikian  rupa  sehingga  diperoleh  hasil  sesuai  dengan  persyaratan (specification). Salah  satu  permasalahan  yang  sering  terjadi  yaitu  waktu  keterlambatan  proyek  yang disebabkan  oleh  kurang  tepatnya  perencanaan  pada  proyek  yang  mengakibatkan  kegagalan  proyek dan berdampak pada biaya proyek (Astari, 2021).
Dimana  perlu  diperhatikan  mengenai  mutu  bangunan,  biaya  yang  digunakan  dan  waktu pelaksanaan.  Mendefinisikan  manajemen  proyek  adalah  semua  perencanaan,  pelaksanaan, pengendalian dan koordinasi suatu proyek dari awal sampai selesainya proyek untuk menjamin bahwa proyek  dilaksanakan  tepat waktu,  tepat  biaya,  tepat mutu.  Untuk  mewujudkan  proyek tersebut  perlu adanya  pihak-pihak  prngrlola  proyek  agar  proyek  berjalan  sesuai  dengan  rencana.  (Setyoningrum, 2006)

## Beton Konvensional
Beton  konvensional  merupakan  pekerjaan  pembetonan  yang  dilakukan  secara  manual  dan dalam  pelaksanaanya  direncanakan  terlebih  dahulu.  Pekerjaan  beton  dengan  metode  konvensional memerlukan biaya untuk pekerjaan bekisting dan upah pekerja yang cukup besar. Beton cast-in place (konvensional) proses produksinya berlangsung di tempat beton tersebut akan ditempatkan. (Diputra, 2015). Metode cetak ditempat yaitu metode pembuatan elemen struktur, dicetak di lokasi pekerjaan. Menggunakan kayu dan triplek sebagai formwork (bekisting) dan perancah. (Rani, 2016).
Dalam  setiap  metode  pelaksanaan  pekerjaan  beton  bertulang  selalu  memiliki  kelebihan  dan kekurangannya masing-masing, termasuk juga dengan metode konvensional. Berikut adalah kelebihan beton dengan metode konvensional:
Kelebihan Beton dengan Metode Konvensional:
1. Mudah dan umum dalam pengerjaan di lapangan.
2. Mudah dibentuk dalam berbagai penampang.
3. Perhitungan relatif mudah dan umum.
4. Sambungan balok, kolom dan pelat lantai bersifat monolit (terikat penuh). Kekurangan Beton dengan Metode Konvensional:
1. Diperlukan tenaga pekerja yang lebih banyak, biaya relatif lebih mahal.
2. Pemakaian bekisting relatif lebih banyak.
3. Pekerjaan  dalam  pembangunan  agak  lama  karena  pengerjaannya  berurutan  saling  tergantung dengan pekerjaan lainya.
4. Terpengaruh oleh cuaca, apa bila hujan pengerjaan pengecoran tidak dapat dilakukan

## Beton Pracetak (Precast)
Balok Precast (pracetak)  adalah  metode  percetakan  balok  didalam  pabrik  atau workshop dengan  memberi  waktu  pengerasan  dan  mendapatkan  kekuatan  sebelum  dipasang.  Metode precast/pracetak yang pada dasarnya sama seperti beton bertulang biasa tetapi yang membedakannya yaitu  proses  produksi  dilakukan  ditempat  khusus  produksi  pracetak,  kemudian  dibawa  ke  lokasi proyek untuk disusun menjadi satu kesatuan struktur yang utuh (Risdiyanti, 2018). Metode konstruksi pracetak dianggap mampu mengefisiensikan waktu dan biaya pelaksanaan, karena pembuatan elemen struktur  dilaksanakan  di  lain  tempat  (workshop)  sehingga  tidak  mengganggu  jalan  nya  pekerjaan. Bentuk yang paling efesien bentuk tipikal, bentuk lebih terkontrol, namun kekurangan beton pracetak yaitu  pada  transportasi  karena  jika  diproduksi  di  luar  proyek  perlu  memerlukan  biaya  angkut,  jika diproduksi di luar site proyek perlu biaya langsir/distribusi komponen. (Ardika, 2019)
Balok Precast menunjukkan bahwa komponen struktur beton tersebut tidak dicetak atau dicor ditempat  balok  tersebut  akan  dipasang,  dimana  proses  pengecoran  dan  curing-nya  dapat  dilakukan dengan  baik  dan  mudah.  Jadi  balok  pracetak  dipasang  sebagai  komponen  jadi,  tinggal  disambung dengan bagian struktur lainnya menjadi struktur utuh yang terintegrasi. Karena proses pengecorannya di  tempat  khusus  (bengkel  frabrikasi),  maka  mutunya  dapat  terjaga  dengan  baik.  Tetapi  agar  dapat menghasilkan  keuntungan,  maka  balok Precast hanya  akan  diproduksi  jika  jumlahnya  mencapai angka  minimum  tertentu,  sehingga  tercapai break-event-point -nya  (Dwitanto,  2020).  Setiap komponen  tidak  monolit,  untuk  memperkuat  strukturnya  di  lakukan  joint  pada  setiap  komponen dengan menggrouting setap titik joint (Haryati, 2021).

## Struktur Balok Precast dan Balok Konvensional

## Keunggulan dan Kelemahan Balok Precast
Keunggulan dan kelemahan pada penggunaan balok Precast yaitu sebagai berikut : Keunggulan Beton dengan Metode Precast:

## Durasi proyek menjadi lebih singkat
Dengan  menerapkan  teknologi  beton  pracetak,  pengaturan  jadwal  produksi  elemen  beton pracetak dapat diatur sedemikian rupa sehingga elemen-elemen yang akan dipasang lebih awal dapat diproduksi lebih dahulu dan pada saat jadwal pemasangannya nanti, elemen tersebut telah cukup umur

## Mereduksi biaya konstruksi
Dengan durasi yang relatif lebih singkat, maka biaya yang dikeluarkan proyek juga akan lebih sedikit, dan dapat mengurangi biaya overhead proyek. Hal lain yang ikut tereduksi adalah penggunaan tenaga  kerja  yang  lebih  sedikit,  berkurangnya  kebutuhan  material  pendukung  seperti  schafolding, menghemat biaya bekisting, serta menghemat biaya material pembentuk beton bertulang.

## Produksi massal
Pertimbangan  dalam  menggunakan  teknologi  pracetak  adalah  bahwa  jenis  elemen  struktur hendaknya tidak terlalu bervariasi, sehingga setiap jenis elemen yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini dilakukan agar tingkat efisiensi dari pembuatan secara massal dan pabrikasi dapat dicapai.

## Mengurangi biaya pengawasan
Proses  konstruksi  yang  lebih  singkat  akan  banyak  mereduksi  biaya  yang  harus  dikeluarkan, salah satunya adalah fee untuk konsultan supervisor.
Menghasilkan kualitas beton yang lebih baik Beton pracetak mempunyai kualitas yang lebih baik karena hal-hal sebagai berikut:
1. Proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin
2. Kondisi di pabrik/ workshop yang relatif konstan
3. Pengawasan yang lebih cermat
4. Kondisi dari lingkungan kerja yang lebi baik. (tidak di bawah sinar matahari secara langsung)

## Pelaksanaan konstruksi hampir tidak terpengaruh oleh cuaca
Elemen  beton  pracetak  diproduksi  dalam  lingkungan  pabrik/ workshop yang  terlindung  dari pengaruh panas matahari maupun hujan, sehingga proses produksi tidak teperngaruh oleh perubahan cuaca. Proses yang terpengaruh cuaca hanya pada saat proses erection dan install di lapangan. Namun waktu yang dibutuhkan untuk proses erection dan install relatif lebih singkat bila dibandingkan proses produksi  beton.  Dengan  demikian  penggunaan  elemen  pracetak  akan  dapat  memperkecil kemungkinan terjadinya keterlambatan yang diakibatkan oleh cuaca.

## Kelemahan Beton dengan Metode Precast:

## Transportasi
Proses pemindahan elemen beton pracetak dari lokasi produksi (pabrik) menuju lokasi proyek membutuhkan biaya tambahan untuk pengadaan alat angkut. Mode transportasi yang biasa digunakan adalah truk dengan bak terbuka. Faktor penting yang menjadi pertimbangan adalah dimensi dan berat dari  elemen  beton  pracetak  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  alat  angkut  dan kemudahan transportasinya.

## Erection
Erection adalah  tahap  penyatuan  elemen  beton  pracetak  menjadi  satukesatuan  yang  utuh sehingga  membentuk  suatu  bangunan.  Pada  proses  ini  membutuhkan  alat  bantu  yang  dinamakan tower crane yang mampu mengangkat dan memindahkan elemen beton pracetak sehingga terpasang pada posisi yang seharusnya. Penyediaan alat bantu ini membutuhkan biaya yang relatif cukup besar, sehingga  jika  teknologi  ini  digunakan  perlu  dikaji  efisiensi  biayanya,  antara  penyediaan  alat  bantu dengan  nilai  proyek  tersebut.  Apabila  volume  pekerjaan  beton  kurang  memadai  maka  akan mengakibatkan  biaya  konstruksi  menjadi  lebih  mahal,  sehingga  lebih  cocok  dengan  proyek  yang bersekala besar

## Connection
Dalam  usaha  menyatukan  elemen-elemen  beton  pracetak  dibutuhkan  suatu  konstruksi tambahan  yang  mampu  meneruskan  semua  gaya-gaya  yang  bekerja  dalam  setiap  elemen.  Kendala yang timbul ialah bagaimana menentukan jenis sambungan yang mampu mengantisipasi semua gaya
yang  terjadi  sehingga  perilaku  struktur  dapat  menyerupai  struktur  beton  bertulang  konvensional. Untuk mengaplikasikan alat sambung yang betul-betul sempurna dibutuhkan biaya yang relatif mahal.

## METODE
Penelitian  bertujuan  untuk  mendapatkan  perbandingan  waktu  dan  biaya  dari  pelaksanaan pekerjaan  struktur  dengan  balok Precast dan  balok  konvensional.  Penelitian  dimulai  dengan melalukan  survei  pada  suatu  proyek  yang  menggunakan  metode  kerja  balok Precast dan  balok konvensional.  Metode  pelaksanaan  pekerjaan  beton  precast  lebih  cepat  2  tahap  daripada  metode pelaksanaan  pekerjaan  beton  konvensional  (Sediyanto,  2018).  Kelebihan  metode  pracetak,  dapat mereduksi  biaya  konstruksi.  Sehingga  kebutuhan  bahan  pada  metode  pracetak  lebih  ekonomis dibandingkan  metode  cetak  ditempat  (Devania,  2020).  Beton  pracetak  merupakan  salah  satu  hasil produksi beton dengan tujuan dapat mempersingkat waktu pekerjaan di lapangan, lebih praktis, mutu tetap  terjaga  dan  fleksibel  sesuai  kebutuhan  pelanggan  proyek  (Handayani,  2020).  Dalam  penelitian ini  mengangkat  studi  kasus  di  proyek  pembangunan  Pasar  Seni  Kuta.  Didalam  penelitian  ini diperlukan data-data yang mendukung untuk penyelesaian laporan tugas akhir ini. Data-data tersebut diperoleh  dari  pengamatan  dan  wawancara  langsung  di  lapangan.  Selain  data  secara  pengamatan langsung  juga  ada  data  yang  diperoleh  dari  perusahaan/kontraktor  yang  meliputi  semua  item pekerjaan  balok Precast dan  balok  konvensional.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dilakukan survei terlebih dahulu pada  Proyek  Pembangunan  Pasar  Seni  Kuta  yang  menggunakan  metode  balok Precast dan  balok konvensional.  Bagian  dari  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  pengamatan  terhadap  waktu pelaksanaan,  upah  pekerja,  alat  yang  dipakai  dan  metode  pelaksanaan  dari  pekerjaan  balok Precast dan  balok  konvensional  serta  pengambilan  dokumentasi  pelaksanaan  kegiatan  berupa  foto.  Data Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  pihak  lain  atau  data  penunjang  yang  diperlukan  dalam perencanaan struktur gedung. Data sekunder dapat berupa data-data teknis dari proyek, antara lain: 1. Shop Drawing . 2. AHSP Badung tahun 2023
3. Time schedule .
Ada 4 Tahapan atau prosedur penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan
Pada  tahap  persiapan,  langkah  yang  dilakukan  yaitu  merumuskan  masalah  dan  tujuan  dari penelitian  analisis  perbandingan  waktu  dan  biaya  pada  pelaksanaan  pekerjaan  struktur  balok Precast dan balok konvensional pada studi kasus Proyek Pembangunan Pasar Seni Kuta 2. Tahap Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  pengamatan  langsung  di  lapangan  yang  terkait  dengan pekerjaan  struktur  balok Precast dan  balok  konvensional.  Lalu  ada  juga  data  yang  dikumpulkan yang  didapat  dari  kontraktor  dengan  mengajukan  surat  permohonan  data.  Adapun  data  yang dikumpulkan yaitu sebagai berikut:
a. Pengumpulan  data  primer  yaitu  waktu  pengerjaan,  volume  yang  dikerjakan,  tenaga  kerja  dan alat yang dibutuhkan dari setiap item pekerjaan. Data ini dikumpulkan dengan cara mengamati proses suatu pekerjaan dari awal sampai akhir.
b. Mengajukan  surat  permohonan  data  untuk  mendapatkan  data  sekunder  yang  berupa time schedule dan shop drawing .
3. Tahap Analisis Data
Setelah  data  terkumpul  langkah  selanjutnya  adalah  analisis  data,  ada  beberapa  langkah  yang dilakukan yaitu:
a. Menghitung  waktu  yang  diperlukan  untuk  pekerjaan  balok Precast dan  balok  konvensional berdasarkan dari metode pelaksanaannya. Perhitungan dilakukan dengan mencari produktivitas per item pekerjaan dan mengalikannya dengan volume suatu pekerjaan. Maka akan didapatkan durasi dari setiap pekerjaan.
b. Menghitung  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  pekerjaan  balok Precast dan  balok  konvensional berdasarkan  dari  metode  pelaksanaannya.  Perhitungan  biaya  dilakukan  dengan  mencari koefisien dari tenaga kerja, bahan, dan alat kemudian dikalikan dengan harga satuan setiap item yang disebutkan maka akan didapat analisa harga satuan pekerjaan (AHSP). Setelah itu AHSP
dikalikan dengan volume pekerjaan akan didapat biaya dari pekerjaan balok Precast dan balok konvensional.
c. Menentukan  metode  mana  yang  paling  efisien  dari  aspek  waktu  dan  biaya  pelaksanaan pekerjaan balok dengan Precast dan konvensional.
4. Tahap Pembahasan dan Kesimpulan
Tahapan  terakhir  adalah  tahap  pembahasan  dan  simpulan  mengenai  hasil  perbandingan penggunaan balok Precast dan balok konvensional pada Proyek Pembangunan Pasar Seni Kuta Struktur  balok  konvensional  merupakan  struktur  balok  yang  system  pengerjaannya  dilakukan langsung di tempat konstruksi bangunan. Pada penelitian ini diasumsikan pada Proyek Pembangunan Pasar  Seni  Kuta  yang  menggunakan  balok Precast dan  balok  konvensional.  Hal  ini  tentu  saja  akan berpengaruh terhadap waktu dan biaya karena perbedaan metode pelaksanaannya. Untuk memperoleh waktu  dan  biaya  pada  pekerjaan  struktur  balok  konvensional  proyek  pembangunan  pasar  seni  kuta data  yang  dipakai  yaitu  data  dari  PT.  Tunas  Jaya  Sanur  yaitu  gambar  kerja  sedangkan  untuk  harga satuan  dan  biaya  tidak  langsungmenggunakan  AHSP  kabupaten  Badung  2022.  Untuk  data produktivitas  pekerja,  tukang,  dan  mandor  didapat  dari  pengamatan  langsung  di  lapangan.  Metode konstruksi  Kembali  lagi  kepada  kebijakan  pelaksana,  akan  menggunakan  metode  seperti  apa  di lapangan (Moniaga, F. 2019).

## HASIL
Dalam menentukan waktu pelaksanaan pekerjaan dibutuhkan terlebih dahulu durasi dari setiap pekerjaan.  Durasi  pekerjaan  adalah  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  setiap  item pekerjaan  balok  kovensional.  Manajemen  waktu  yang  mampu  mempertajam  prioritas  dan  juga mampu  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  pengelolaan  proyek  agar  dicapai  hasil  maksimal dengan  sumber  daya  yang  tersedia  (Aini,  2020).  Untuk  menemukan  durasi  pekerjaan,  dilakukan dengan  cara  volume  pekerjaan  dibagi  dengan  produktivitas  pekerjaan.  Adapun  untuk  perhitungan peralatan  yang  dipakai  pada  pekerjaan  balok Precast yaitu  Mobile  Crane  dan  Tower  Crane  terpisah dangan perhitungan biaya pekerjaan. Dimana untuk kebutuhan peralatan mobile crane dengan rincian perhitungan  yaitu  waktu  penggunakan  mobile  crane  dikalikan  dengan  harga  sewa  mobile  crane, dimana harga sewa mobile crane + operator yaitu Rp 96.000.000 per hari sehingga dikonversi menjadi Rp 1.200.000 Per jam,

## Tabel 1. Durasi Pekerjaan Balok Precast
No Pekerjaan Volume (m 3 ) Durasi (hari) 1 Pembesian balok precast 1667 1,7 2 Bekisting balok precast 40,98 0,5 3 Pengecoran balok precast 4,7 0,33 4 Scafolding balok precast 30 0,63 5 Erection balok precast 5 0,21 6 Pembesian balok precast 95,8 0,35
Sumber: Data olahan (2023)
Tabel 2. Durasi Pekerjaan Balok Konvensional No Pekerjaan Volume (m 3 ) Durasi (hari) 1 Pembesian balok konvensional 1667 2,5 2 Bekisting balok konvensional 40,98 1,25 3 Pengecoran balok konvensional 4,7 0,63 4 Scafolding balok konvensional 30 0,63 Sumber: Data olahan (2023) Tabel 3. Biaya Pekerjaan Balok Precast No  Pekerjaan Volume (m 3 ) Biaya 1 Pembesian balok precast 1667 24.785.131 2 Bekisting balok precast 40,98 2.549.368 3 Pengecoran balok precast 4,7 6.572.308 4 Scafolding balok precast 30 3.812.221 5 Erection balok precast 5 138.906 6 Pembesian balok precast 95,8 1.629.523

## Sumber: Data olahan (2023)
Tabel 4. Biaya Pekerjaan Balok Konvensional No  Pekerjaan Volume (m 3 ) Biaya 1 Pembesian balok konvensional 1667 30.244.455 2 Bekisting balok konvensional 40,98 5.497.044 3 Pengecoran balok konvensional 4,7 7.402.208 4 Scafolding balok konvensional 30 3.812.221
Sumber: Data olahan (2023)

## Pembahasan
Dari  tabel  1  dan  tabel  2  mengenai  durasi  pekerjaan  dapat  diketahui  bahwa  untuk  pekerjaan  5 buah  balok  dengan  metode Precast membutuhkan  waktu  4,09  hari  untuk  menyelesaikan  pekerjaan balok  pada  Lantai  3.  Sedangkan  untuk  pekerjaan  balok  dengan  metode  konvensional  membutuhkan waktu  5  hari.  Nilai  ini  berselih  0,91  hari  atau  18%  lebih  cepat  dibandingkan  metode  konvensional. Perbandingan  dari  segi  waktu.  Untuk  pemilihan metode  yang tepat agar  diperhatikan  terkait  dengan biaya pelaksanaan. Berikut ini merupakan rekapan biaya pelaksanaan yang didapat berdasarkan dari data tabel 3 dan tabel 4 untuk pekerjaan balok dengan metode Precast biaya yang diperlukan sebesar Rp 46,006,742.42 sedangkan untuk pekerjaan balok dengan metsode konvensional dibutuhkan biaya sebesar Rp 47,656,004,04 selisih biaya Rp 1,649,301.32 atau jika dipersentasekan menjadi 3,5%. Jika dilihat  dari  keseluruhan  balok Precast menghabiskan  biaya  yang  lebih  sedikit  dibandingkan  balok Konvensional.  Hal  tersebut  dikarenakan  penghematan  waktu  yang  dilakukan  sehingga  berdampak pada  pengurangan  biaya  upah  tenaga  kerja.  Selain  itu,  penghematan  waktu  pelaksanaan  dengan metode Precast yang dilakukan berarti dapat menghemat biaya dari proyek Pembangunan Pasar Seni Kuta.  Proyek  konstruksi  dengan  metode  pracetak  sangat  unggul  dibandingkan  dengan  metode konvensional  dikarenakan  memudahkan  dalam  hal  pengerjaan  saat  pelaksanaan  dan  juga  terjamin dalam hal kualitas (Ulianto, 2019).

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  perbandingan  biaya  pelaksanaan  pekerjaan  balok  konvensional  untuk  5 buah  balok  menghabiskan  biaya  Rp  47,656,004,04  sedangkan  biaya  untuk  pekerjaan  balok Precast sebesar Rp 46,006,742.42 Jadi untuk perbandingan biaya pada pekerjaan balok Precast lebih murah dengan selisih Rp 1,649,301.32 atau 3,5% lebih murah dibandingkan dengan balok dengan pekerjaan balok konvensional. Perbandingan waktu pelaksanaan pekerjaan metode Precast lebih cepat 18% dari metode  konvensional.  Perbandingan  biaya  dan  waktu  pada  pekerjaan  balok  konvensional  dan  balok precast metode yang lebih efektif digunakan adalah metode Precast dari waktu pengerjaan lebih cepat dan biaya lebih murah dibandingkan dengan metode konvensional. Pada saat menentukan pemilihan metode  pelaksanaan  kontruksi struktur  proyek  yang akan  digunakan,  disamping melakukan  analisisi biaya  dan  waktu  sebaikanya  diperhatikan  faktor-faktor  lainya  yang  juga  ikut  berperan  dalam pelaksanaan  pekerjaan  strukur  seperti  kondisi  lingkungan,  serta  sarana  dan  prasarana  transportasi yang  tersedia.  Pada  saat  pemilihan  metode  agar  diperhatikan  biaya  langsung  dan  tidak  langsung. Seperti  untuk  pemilihan  metode  pekerjaan  balok  pada  volume  yang  tinggi  dapat  diambil  alternatif dengan menggunakan metode Precast karena metode kerja yang praktis dan dapat menghemat waktu pelaksanaan

## DAFTAR PUSTAKA
Purnomo,  A.D.  2018.  Batako  Batako  Kait  Sebagai  Alternatif  Dinding  Pasangan  Untuk  Bangunan Tahan Gempa. Tugas Akhir Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Astari,  N.  M.,  Subagyo,  A.  M.,  &  Kusnadi.  2021.  Perencanaan  Manajemen  Proyek  dengan  Metode Critical  Path  Method  (CPM)  dan  Program  Evaluation  and  Review  Technique  (PERT).  Jurnal Konstruksia, 13(1), 164–180.
Setyoningrum, A. 2006. Tinjauan produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan batu granit studi  kasus  proyek  pembangunan  gedung  bukopin  kantor  cabang  Solo.  Jurnal  Teknik  Sipil Universitas Narotama. Surabaya.
Diputra,  G.A.M.L.  2015. Analisis  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Pada  Pekerjaan Struktur  Beton  Balok Dan  Pelat  Lantai.  Laporan  Penelitian  Mandiri  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas Udayana. Bali
Rani,  H.  A.,  &  Fuadi,  Z.  2016.  Efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  struktur  kolom  antara  metode precast dengan konvensional. Jurnal Teknik Sipil, 5(3), 269-278.
Risdiyanti,  A.,  &  Siswoyo,  S.  2018.  Analisa  perbandingan  biaya  dan  waktu  antara  metode konvensional  dan  pracetak  (Studi  kasus:  Underpass  Bundaran  Satelit  Mayjend  Sungkono Surabaya). Axial: Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Konstruksi, 6(2), 69- 78.
Ardika,  I.  N.,  Salain,  I.  M.  A.  K.,  &  Sukrawa,  I.  M.  2019.  Studi  eksperimen  pelat  beton  bertulang pracetak  satu  arah  berpenampang “u”  sebagai  alternatif  struktur  lantai. Jurnal  Spektran,  7(2), 280.
Dwitanto,  M.  2020.  Penerapan  Konsep  Nilai  Hasil  Pada  Proyek  Pembangunan  Gedung  Di  Kota Pontianak  Study  Kasus  Pada  Proyek  Pembangunan  Ruko  4  Lantai  Dijalan  Pangeran Natakusuma Pontianak. Jurnal Teknik Sipil. Pontianak.
Haryati,  S.,  &  Hermawan,  A.  R.  2021.  Pelaksanaan  pekerjaan  struktur  atas  dengan  beton  pracetak pada proyek gedung. Construction and Material Journal, 3(2), 79-87.
Sediyanto,  Alkik,  M.  H.  2018.  Analisis  perbandingan  waktu  dan  biaya  pada  pelaksanaan  pekerjaan kolom precast dan konvensional. Jurnal Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, 2(1), 28–35.
Devania,  A.,  &  Hermawan,  A.  R.  2020.  Modifikasi  struktur  gedung  dengan  beton  pracetak  pada apartemen the conexio. Construction and Material Journal, 2(2), 115-122.
Handayani, A., dan Fahmi, 2020, Siklus produksi (cycle time)betonpracetak dengan metode beton self compacting concrete(SCC), Rekayasa Sipil, Vol.9,No. 1, hal. 18-24
Moniaga, F., & Rompis, V. 2019. Analisa sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (smk3) proyek  konstruksi  menggunakan  metode  hazard  identification  and  risk  assessment.  Jurnal Ilmiah Realtech, 15(2), 65-73.
Aini, N. 2020. Analisa Penerapan Manajemen Waktu Pada Proyek Pembangunan Gedung Workshop Pembelajaran  Keterampilan  Man  1  Lombok  Tengah  :  Fakultas  Teknik  Universitas Muhammadiah Mataram. Nusa Tenggara Barat.
Ulianto, W. D., & Musyafa, A. 2019. Analisis Perbandingan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Balok dan Kolom  Menggunakan  Metode  Konvensional  Cor  di  Tempat  dan  Precast.  Jurnal  Teknik  Sipil Universitas Islam Indonesia.