## STUDI ANALISIS PENGGUNAAN ALAT BERAT (CRANE) SEBAGAI ALAT ANGKAT UNTUK INSTALASI EQUIPMENT DEODORIZER DI PROYEK CPO PLANT
oleh :
Priyo Hartono Teknik Sipil  Universitas Muhammadiyah Jakarta
Trijeti
Teknik Sipil  Universitas Muhammadiyah Jakarta Email : t3jeti@gmail.com
ABSTRAK : Tingginya permintaan akan produk minyak sawit mentah / Crude palm oil (CPO) dan produk turunannya  di  pasaran  dunia,  membuat  tinggi  harga  jual  dari  miyak  sawit  mentah  (CPO)  dan  produk turunannya.  Sehingga  membuat  investor  asing  dan  dalam  negeri  mengivestasikan  dananya  untuk pengembangan  produk  minyak  sawit  mentah  (CPO). Equipment  Deodorizer  Column  Parts  822QS merupakan salah satu equipment terpenting dalam sistem proses refinery.  Untuk itu pada proses lifting Equipment  Deodorizer  Column  Parts  822QS harus  dilakukan  perencanaan (lifting  plan) yang  baik,  dari mulai  awal  kedatangan  equipment  tersebut,  alat  berat (crane) ,  alat  bantu  kerja  crane (lifting  devices), lokasi kerja, pekerja (man power) , biaya pelaksanaan, waktu pelaksanaan, juga keselamatan kerja baik dari equipment tersebut dan keselamatan man power -nya pada saat pelaksanaan pekerjaan lifting. Pada analisa  pekerjaan Heavy  Lifting,  Equipment  Deodorizer  Column  Parts  822QS dapat  dilakukan  dengan dengan  beberapa cara  yang  tentunya  semua  bertujuan  baik,  sesuai  dengan spesifikasi teknis  dan  juga manufaktur,  agar  equipment  tersebut  dapat  berfungsi  dengan  baik  nantinya  pada  saat  opersional pabrik,  dengan  memperhatikan  dari  segi  biaya,  mutu,  waktu  dan  keselamatan  kerja.  Pelaksanaan dilakukan  dengan  metode, Assembling  and  Lifting  Methode,  Lifting  and  Air  Rising  Methode,  a tau melakukan kombinasi antara Assembling and Lifting Methode, Lifting and Air Rising Method.
Kata kunci : crane, deodorize, lifting

## Pendahuluan
Alat  berat  merupakan  faktor  penting  di dalam  proyek,  terutama  proyek-proyek konstruksi  dengan  skala  yang  besar. Produktivitas  yang  kecil  dan  waktu penyelesaian  pekerjaan  yang  lama  akan menyebabkan pembengkakan (over budget) biaya proyek.Kegiatan proyek harus merencanakan  kegiatan-kegiatan  dimasa yang  akan  datang,  mengendalikan  dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang berlangsung dan bersikap produktif, tanggap  terhadap  segala  sesuatu  yang terjadi didalam proyek maupun
dilingkungan  sekitarnya.Berbagai  macam tujuan dalam pedoman aktivitas manajemen  proyek  antara  lain  :Menekan
biaya produksi , Menekan biaya persediaan, Memanfaatkan  sebaik  mungkin  fasilitas proyek.
Fungsi dari crane sebagai alat angkat untuk mengangkat  suatu  equipment  dengan dimensi  yang  cukup  besar  dan  beban  yang cukup  berat.  Dengan  memperhatikan kondisi  alat  berat  yang  akan  disediakan atau  ketersedian  alat  berat  di  proyek tersebut  perlu  dipertimbangkan  biaya, mutu,  waktu,  keselamatan  kerja  dan lingkungan  dan  hal  yang  nantinya  akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan pekerjaan  di  proyek.  Selain  fungsi  dari  alat berat itu sendiri, juga harus di pertimbangkan  kapasitas  alat  berat,  cara pengorasian  alat  berat,  pembatasan  dari metode  yang  akan  dipakai,  nilai  ekonomi,
jenis  proyek,  lokasi  proyek,  serta  kondisi proyek.
Pekerjaan  lifting equipment  deodorizer column parts 822QS, pada salah satu proyek Crude  palm  oil (CPO)    adalah  mencari  nilai lebih  dari  metode  instalasi equipment deodorizer  column  parts  822QS dengan menganalisa  dua  metode  yaitu  :Metode kerja  bertahap (lifting  and air  rising) ,  yaitu equipment  deodorizer  column  parts  822QS dibagi menjadi beberapa  bagian kemudian diangkat satu persatu dan dirangkai diatas ; Metode  instalasi  equipment  satu  kali (ground  assembling  and  lifting) dengan meng-assembly lengkap equipment deodorizer  column  parts  822QS di  laydown area (ground  assembling), baru  diangkat keseluruhannya dengan crane.
Dari  kedua  metode  di  atas  dapat  pula dilakukan  dengan  melakukan  metode kombinasi,  dengan  melakukan  assembly beberapa  bagian equipment  deodorizer column  parts  822QS di  laydown  area (ground  assembling) kemudian  diangkat beberapa bagian satu persatu dan dirangkai diatas (lifting and air rising) .

## Landasan Teori
Definisi  dari  pekerjaan lifting ,  adalah  suatu pekerjaan  pengakatan  equipment  dalam suatu pekerjaan konstruksi yang terencana, terkontrol, dengan harus memperhatikan persyaratan dan kualifikasi teknis  serta  pendekatan  pada  permintaan owner.  Dan  juga  sesuai  dengan  regulasi secara umum, regulasi setempat khususnya, dengan  mempersiapkan  segala  sesuatunya dengan  baik,  termasuk  alat,  operator  dan crew,  man  power,  serta  pekerjaan  itu sendiri.  Beberapa  istilah  dan  ketentuan yang  harus  diketahui  dan  dipahami  untuk pekerjaan lifting : Liftingplan  a dalah dokumen yang harus dipersiapkan sebelum melakukan lifting  ;  Lifting  device adalah
suatu unit alat atau mesin yang dipergunakan  untuk  melakukan  lifting suatu  beban  dengan  ketinggian  tertentu  ; Lifting adalah proses pekerjaan pengangkatan,  atau  memposisikan  suatu equipment, komponen atau material dengan lifting  device  ;  Lifting  gear p erangkat keras pelengkap yang ditambahkan  pada lifting  device yang digunakan  untuk    melakukan  pekerjaan lifting  ;  Hauling adalah  suatu  proses pekerjaan  mobilisasi  atau  transper  heavy equipment, komponen atau material menggunkan wheels  transporter/trailer juga termasuk pekerjaan penarikan (towed) dengan menggunakan suatu alat pemindah ; Certified  Lifting  Engineer Serifikat  Lifting Engineer  adalah  suatu  serfikat  individu yang  dikeluarkan  oleh  instansi  berwenang yang mempunyai otorisasi untuk itu ; Crane operator  p ersonal  atau  individu  yang mempunyai  kemampuan  dan  kualifikasi untuk mengoperasikan crane sesuai dengan spesifikasi  dari  crane  yang  dioperasikan  ; Project  rigging  engineer  a dalah  personal atau  individu  yang  memiliki  kemampuan dan  kualifikasi  untuk  menyiapkan  rencana dan  metode  kerja,  perhitungan  serta pengawasan  dari lifting  supervisor dalam melaksanaan  pekerjaan lifting atau hauling di  suatu  proyek  ; Lifting  supervisor adalah personal  atau  individu  yang  memiliki kemampuan dan kualifikasi teknis,
melakukan
pengawasan serta
bertanggungjawab  atas  pelaksanaan lifting atau hauling di  suatu  proyek  ; Lifting personnel adalah crew atau  pekerja  yang terlibat  dan  bertanggungjawab  dalam pelaksanaan lifting , hauling, atau moving di suatu  proyek  ; Ton  a dalah  satuan  berat metric ton yang sama dengan 1000 kg atau ekivalen dengan 2205 lbs.
Alat berat sebagai alat angkat (crane) adalah alat  pengangkutan  vertical  atau  alat pengangkat  yang  biasa  digunakan  didalam
proyek konstruksi. Cara kerja crane sebagai alat  angkat  adalah  mengangkat  secara vertical material atau equipment yang akan dipindahkan, memindahkan secara horizontal, kemudian menurunkan material di  tempat  yang  diinginkan.  Sebenarnya selain  pekerjaan  pengakatan  material  atau equipment, crane juga  dapat  dipakai  untuk penggalian  dan  pemasangan  tiang  atau suatu  material  atau  equipment  yang membutuhkan verticality. Tentu saja untuk kedua pekerjaan ini alat yang di pasangkan akan  berbeda.Jenis  Alat  Pengeraknya    : Mobile Crane ; Static crane.
Dalam  pemilihan  alat  berat,  ada  beberapa faktor  yang  harus  di  perhatikan  sehingga kesalahan dalam pemilihan alat berat dapat dihindari. Faktor-faktor tersebut antara lain :Fungsialat  berat  ;  Kapasitas  alat  berat  ; Cara  operasi  alat  harus  disesuaikan  arah (horisontal  atau  vertikal)  jarak  gerakan, kecepatan,  frekuensi  gerakan  dan  lain sebagainya  ;  Mobilisasi  dan Handling ;  Nilai ekonomi  ;  Jenis  proyek  ;  Lokasi  proyek  ; Kondisi lapangan.Setiap lifting dapat diasumsikan  secara  umum  dan  garis besarnya,  bahwa  kemampuan  maksimum crane  dalam  mengangkat  beban  adalah 90%  dari  kapasitas  crane  tersebut  yang tercantum  dalam  crane’s  chart  capacity yang  dikeluarkan  perusahaan  produsen crane.Atau  total  beban  yang  akan  dilifting
:Untuk  mesin  beroda  crawler  adalah  75% dari  kapasitas  alat  ;  Untuk  mesin  beroda ban  atau  juga  memiliki  outrigger  adalah 85% dari kapasitas alat.
Untuk pengangkatan beban dengan menggunakan  lebih  dari  satu  crane,  ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan:
 Ukuran  (panjang,  lebar)  equipment  dan berat beban yang akan diangkat
 Maksimal  pemanfaatan  crane  dalam pekerjaan
 Untuk  kapasitas  pekerjaan  yang  besar, perlu diperhatikan sifat dari
pengangkatannya, dari karakteristik equipment yang akan diangkat.
 Pengangkatan  dipastikan  disesuaikan dengan sudut pengangkatan.
 Hampir  semua  crane  dan safety  lifting plan, kuat  angkat (lifting  capacity) crane yang tercantum pada chart capacity harus direduksi  dari  kemampuan  tercatatnya, tidak  100%  dari  kemampuan  aktual tercatatnya.
 Pembagian beban angkat (load distribution) dapat  disesuaikan,  jika terdapat  dari  satu  crane  yang  berbeda kapasitasnya dalam satu pengangatan.
 Tidak disarankan untuk melakukan swing dan hoisting dalam waktu yang bersamaan.
 Perhitungan Lifting :
Gbr. 1.  Perhitungan Pembagian Beban pada Lifting pertama dengan Dua Crane
Gbr. 2. Perhitungan Pembagian Beban pada Lifting Lanjutan dengan Dua Crane

## Perhitungan crane utama
Tabel 1. Perhitungan Jarak Crane dengan Equipment dan Radius Lifting (www.heavyliftingspecialist.com/heavey-lift-articles/lifting-pressure-)
Atau dapat disederhanakan menjadi,
Untuk  menentukan  perbandingan  antara  H dengan  W  di  dapat  dari,  Sudut  A  yang  di dapat dari perbandingan antara H3 dengan W1 ditambah dengan ½ diameter equipment.Tan  A  =  H3  /  (w1+  ½  dia equipment).
Untuk  mendapatkan  W di  dapat  dari  :  W = arc Tan A x H ; H = H1 + H2 + H3.

## Pembahasan
Data  equimpent  yang  diperlukan  untuk lifting plan adalah Equipment Column 822QS Dimensi Segmen #1 Segmen #2 Segmen #3 Total Panjang 18 m 7 m 13 m 38 m Diameter 4,8 m Berat 67,5 ton 55 ton 33 ton 156 ton
Tabel 2. Harga Sewa Crane,  Konsumsi BBM, dan Operator
Kalkulasi #1, Ground assembling and  lifting
Gbr. 3. Desain Kalkulasi #1, Ground Assembling and Lifting
Gbr. 4. Kalkulasi #1, Ground Assembling and Lifting
Nilai  didapat  dari  perhitungan  awal,  beban yang  akan  di-lifting,  159,34  ton  identik
dengan  160,00  ton,  atau  setara  dengan, 351,28 lbs identik dengan 352,00 lbs
W  =  17,85  m  atau  setara  dengan  58,52  ft identik  59,00  ft,  D    =  50,85  m  atau  setara dengan  166,74  ft  identik  167,00  ft.  crane yang akan digunakan adalah Crane 500 ton, lalu  nilai  beban,  W,  dan  D,  disesuaikan dengan lifting chart crane capacity.
Pendekatan  yang  terdapat  dalam lifting chart  crane  capacity  , W  =  59,00  ft  adalah 60,00 ft, D  = 167,00 ft adalah 180,00 ft. D = 180  feet,  dari  tabel  Load  capacity  crane dibaca dari kiri ke kanan, W = 60 feet, dari tabel  Load  capacity  crane  dibaca  dari  atas ke  bawah,  didapat  nilaimaksimal  beban
yang  dapat  di-lifting  oleh  crane  tersebut, 480,10  lbs  atau  setara  dengan  217,73  ton. Didapatkan,  kemampuan  crane  lebih  besar dari  beban  rencana,159,34  ton  identik dengan  160,00  ton,  atau  setara  dengan, 351,28 lbs identik dengan 352,00 lbs.
Crane utama
Kapasitas 500 ton
Manitowoc  2250  MAX- ER Crane tailing Kapasitas 230 ton Manitowoc 888 (230 ton)
Kalkulasi #2, Lifting and air rising #1
Nilai  didapat  dari  perhitungan  awal,  beban yang  akan  di-lifting,  36,84  ton  identik dengan 37,00 ton, atau setara dengan, 81,22 lbs identik dengan 82,00 lbs.
W  =  8,85  m  atau  setara  dengan  29,02  ft identik  30,00  ft,  D    =  25,21  m  atau  setara dengan 82,67 ft identik 83,00 ft. crane yang akan  digunakan  adalah  Crane  150  ton,  lalu nilai  beban,  W,  dan  D,  disesuaikan  dengan lifting chart crane capacity.
Pendekatan  yang  terdapat  dalam lifting chart  crane  capacity, W  =  30,00  ft  adalah 30,00 ft, D  = 83,00 ft adalah 90,00 ft. D = 90 feet,  dari  tabel  Load  capacity  crane  dibaca dari  kiri  ke  kanan,  W  =  30  feet,  dari  tabel Load  capacity  crane  dibaca  dari  atas  ke bawah,  didapat  nilai  maksimal  beban  yang dapat  di-lifting  oleh  crane  tersebut,  145,96 lbs atau setara dengan 66,21 ton.
Didapatkan,  kemampuan  crane  lebih  besar dari  beban  rencana,36,84  ton  identik
dengan 37,00 ton, atau setara dengan, 81,22 lbs identik dengan 82,00 lbs.
Crane utama kapasitas 165 ton American HC 165 Crane tailing Kapasitas  75  ton,
Dapat  menggunakan  semua  merk,  karena crane  di  bawah  150  ton  cenderung  banyak dipasaran rental.
Nilai  didapat  dari  perhitungan  awal,  beban yang  akan  di-lifting,  58,84  ton  identik dengan  59,00  ton,  atau  setara  dengan, 129,72 lbs identik dengan 130,00 lbs. W  =  11,29  m  atau  setara  dengan  37,01  ft identik  38,00  ft,  D    =  32,16  m  atau  setara dengan  105,44  ft  identik  106,00  ft.  crane yang akan digunakan adalah Crane 150 ton, lalu  nilai  beban,  W,  dan  D,  disesuaikan dengan lifting chart crane capacity.
Pendekatan  yang  terdapat  dalam lifting chart  crane  capacity, W  =  38,00  ft  adalah 40,00 ft, D  = 106,00 ft adalah 110,00 ft. D = 110  feet,  dari  tabel  Load  capacity  crane dibaca dari kiri ke kanan, W = 40 feet, dari tabel  Load  capacity  crane  dibaca  dari  atas ke  bawah,  didapat  nilai  maksimal  beban yang  dapat  di-lifting  oleh  crane  tersebut, 157,30 lbs atau setara dengan 71,35 ton. Didapatkan,  kemampuan  crane  lebih  besar dari  beban  rencana,  nilai  didapat  dari perhitungan  awal,  beban  yang  akan  di- lifting,  58,84  ton  identik  dengan  59,00  ton, atau  setara  dengan,  129,72  lbs  identik dengan 130,00 lbs
. Crane utama kapasitas 230 ton Manitowoc 888 Crane tailing Kapasitas  120  ton,
Dapat  menggunakan  semua  merk,  karena crane  di  bawah  150  ton  cenderung  banyak dipasaran  rental.  Nilai  didapat  dari perhitungan  awal,  beban  yang  akan  di- lifting,  71,34  ton  identik  dengan  72,00  ton,
atau  setara  dengan,  157,28  lbs  identik dengan 158,00 lbs. W = 17,66 m atau setara dengan 57,91 ft identik 58,00 ft, D  = 50,32 m  atau  setara  dengan  164,99  ft  identik 165,00  ft.    crane  yang  akan  digunakan adalah  Crane  250  ton,  lalu  nilai  beban,  W, dan  D,  disesuaikan  dengan lifting  chart crane  capacity. Pendekatan  yang  terdapat dalam lifting  chart  crane  capacity, W  = 58,00  ft  adalah  60,00  ft,  D    =  165,00  ft adalah  170,00  ft.    D  =  170  feet,  dari  tabel Load  capacity  crane  dibaca  dari  kiri  ke kanan, W = 60 feet, dari tabel Load capacity crane  dibaca  dari  atas  ke  bawah,  didapat nilai  maksimal  beban  yang  dapat  di-lifting oleh  crane  tersebut,  108,50  lbs  atau  setara dengan 49,23 ton. Didapatkan, kemampuan crane  lebih  kecil  dari  beban  rencana,71,34 ton  identik  dengan  72,00  ton,  atau  setara dengan,  157,28  lbs  identik  dengan  158,00 lbs.  Maka  dilakukan  perubahan,  dengan peningkatan  kapasitas  crane  yang  lebih besar kapasitas lifting-nya, crane yang akan digunakan  adalah  Crane  300  ton,  lalu  nilai beban, W, dan D, disesuaikan dengan lifting chart crane capacity.
Kalkulasi  #3, Metode  Kombinasi  Ground Assembling  and  Lifting  +  Lifting  and  air rising #2
Nilai  didapat  dari  perhitungan  awal,  beban yang  akan  di-lifting,  91,84  ton  identik dengan  92,00  ton,  atau  setara  dengan, 202,47 lbs identik dengan 203,00 lbs.    W = 11,48 m atau setara dengan 37,62 ft identik 38,00  ft,  D    =  32,69  m  atau  setara  dengan 107,19 ft identik 108,00 ft. crane yang akan digunakan  adalah  Crane  300  ton,  lalu  nilai beban, W, dan D, disesuaikan dengan lifting chart crane capacity.
Pendekatan  yang  terdapat  dalam lifting chart  crane  capacity  , W  =  38,00  ft  adalah 40,00 ft, D  = 108,00 ft adalah 130,00 ft. D = 130  feet,  dari  tabel  Load  capacity  crane dibaca dari kiri ke kanan, W = 40 feet, dari tabel  Load  capacity  crane  dibaca  dari  atas
ke  bawah,  didapat  nilai  maksimal  beban yang  dapat  di-lifting  oleh  crane  tersebut, 298,30 lbs atau setara dengan 135,31 ton. Didapatkan,  kemampuan  crane  lebih  besar dari  beban  rencana,91,84  ton  identik dengan  92,00  ton,  atau  setara  dengan, 202,47 lbs identik dengan 203,00 lbs.
Crane utama kapasitas 300 ton Manitowoc 2250 Crane tailing Kapasitas  150  ton,
Dapat  menggunakan  semua  merk,  karena crane  di  bawah  150  ton  cenderung  banyak dipasaran  rental.  Nilai  didapat  dari perhitungan  awal,  beban  yang  akan  di- lifting,  71,34  ton  identik  dengan  72,00  ton, atau  setara  dengan,  157,28  lbs  identik dengan 158,00 lbs. W = 17,66 m atau setara dengan 57,91 ft identik 58,00 ft, D  = 50,32 m  atau  setara  dengan  164,99  ft  identik 165,00  ft.  crane  yang  akan  digunakan adalah  Crane  250  ton,  lalu  nilai  beban,  W, dan  D,  disesuaikan  dengan lifting  chart crane  capacity. Pendekatan  yang  terdapat dalam lifting  chart  crane  capacity  , W  = 58,00  ft  adalah  60,00  ft,  D    =  165,00  ft adalah  170,00  ft.  D  =  170  feet,  dari  tabel Load  capacity  crane  dibaca  dari  kiri  ke kanan, W = 60 feet, dari tabel Load capacity crane  dibaca  dari  atas  ke  bawah,  didapat nilai  maksimal  beban  yang  dapat  di-lifting
oleh  crane  tersebut,  108,50  lbs  atau  setara dengan 49,23 ton. Didapatkan, kemampuan crane  lebih  kecil  dari  beban  rencana,71,34 ton  identik  dengan  72,00  ton,  atau  setara dengan,  157,28  lbs  identik  dengan  158,00 lbs.  Maka  dilakukan  perubahan,  dengan peningkatan  kapasitas  crane  yang  lebih besar kapasitas lifting-nya, crane yang akan digunakan  adalah  Crane  300  ton,  lalu  nilai beban, W, dan D, disesuaikan dengan lifting chart crane capacity.
Pendekatan  yang  terdapat  dalam lifting chart  crane  capacity, W  =  58,00  ft  adalah 60,00 ft, D  = 165,00 ft adalah 170,00 ft . D = 170  feet,  dari  tabel  Load  capacity  crane dibaca dari kiri ke kanan, W = 60 feet, dari tabel  Load  capacity  crane  dibaca  dari  atas ke  bawah,  didapat  nilai  maksimal  beban yang  dapat  di-lifting  oleh  crane  tersebut, 169,80 lbs atau setara dengan 77,02 ton. Didapatkan,  kemampuan  crane  lebih  besar dari  beban  rencana,71,34  ton  identik dengan  72,00  ton,  atau  setara  dengan, 157,28 lbs identik dengan 158,00 lbs.
Crane utama kapasitas 300 ton
Manitowoc 2250 Crane tailing Kapasitas  150  ton,
Dapat  menggunakan  semua  merk,  karena crane  di  bawah  150  ton  cenderung  banyak dipasaran rental.
Kalkulasi #3, Lifting and air rising #1
Dari data-data yang telah di kumpulkan dan di kalkulasi, dapat dibuatkan tabel sebagai berikut,

## Kesimpulan
- Metode  pelaksanaan  pekerjaaan  lifting equipment  vessel  column  Parts  822QS lebih baik dan efisien dengan menggunakan Metode Kombinasi dibandingkan  dengan Metode  lifting  and air rising ataupun dengan Metode ground assembling  and  lifting ,  ditinjau  dari  segi optimalisai  crane  ;  Tetapi  secara  umum
Metode Kombinasi, yaitu metode pengabungan Metode  lifting  and  air
rising dan Metode ground assembling and lifting, adalah  yang  terbaik  untuk pekerjaan  lifting  equipment  vessel column parts 8222 QS.
- Pekerjaan  persiapan,  berupa heavy lifting  plans ,  sangat  diperlukan  guna
mendukung pelaksanaan pekerjaan. Dengan  mempelajari  semua  masalah teknis  dan  non  teknis  dilapangan  yang berhubungan langsung dengan
pekerjaan, alat kerja, material, alat bantu kerja, man power dan keselamatan.

## Daftar Pustaka
Noble  Denton  2006, “Guidelines  for  Lifting
Operations  by  Floating  Crane
Vessels”, Noble Denton International  Ltd.,  Marine  and
Engineering, Consultans and
Surveyors.
Susy  Fatena  Rostiyanti,  Ir.  Msc.  2002, “Alat Berat  untuk  Proyek  Konstruksi”, Rineka Cipta, Jakarta, Edisi Kedua. The  Betchel  Equipment Operations Rigging
Departement 2002, “Betchel Rigging Handbook”, Betchel
Equipment  Operations  Inc.,  2nd Edition, USA.
Artikel
1. Aris  Setyowibowo,  M.S.  Pebruwidodo, “Rigging  Plans  Heavy  Lifting,  Proyek Palm  Oil  Refinery  Complex,  Pulau  Laut 2500  MTPD”, Departemen  Industrial Plant  –  DME  ,  PT.  Wijaya  Karya (Persero) Tbk.
2. PT. Gemilang Karya Mandiri, “Dokumen Pulau  Laut,  Proyek  Palm  Oil  Refinery Complex,  Pulau  Laut  2500  MTPD”, PT. Gemilang Karya Mandiri.
3. Susan  Hardwood  Training  Grant,
“Crane  Safety  on  Construction  Site, Supervision  and  Management  of  Crane Operations, Alternative Lifting Methode”, Construction  Institute  of ASCE.
Brosur
www.bigge.com

## Website
http://www.heavyliftingspecialist.com/hea vey-lift-articles/lifting-pressure-vessel- main-lift-crane-tailcrane/