## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846
Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## ANALYSIS OF WASTE  MATERIAL USING LEAN CONSTRUCTION APPROACH IN THE CONSTRUCTION OF OFFICIAL RESIDENCES

## ANALISIS WASTE MATERIAL DENGAN PENDEKATAN LEAN CONSTRUCTION PADA PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH DINAS
Tiara Retnali Putri Angguningtyas 1 , Michella Beatrix 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail:  tiarangguningtyas@gmail.com 1 , michella@untag-sby.ac.id 2
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Correspondent: Tiara Retnali Putri Angguningtyas tiarangguningtyas@gmail. com Key words: project, construction, material, waste Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR Page: 505 - 512
Waste of materials often occurs in building construction projects. It happens due to the presence of materials, time, or resources that do not add value to the construction activities. To address the waste issue, it is necessary to analyze construction materials to determine the exact amount of waste. This research aims to identify the materials that have the potential to cause waste in the construction project. The reserch was  conducted  on  the  construction  of  official  residences  and infrastructure for Company A, Infantry Battalion 516/CY, Brawijaya Military  Region  V.  The  construction  of  the  official  residences  was carried out in two types, namely type K-45 and type K-70. The research focused on the materials used in the main structure and lightweight brick  wall  construction.  Based  on  the  waste  material  analysis conducted on both types of residences, three materials were found to have the potential to cause waste: lightweight bricks, reinforced steel,
and Ready Mix concrete. For Ready Mix concrete, there was a waste of 1036.74  units,  for  plain  steel  reinforcement  8  there  was  a  waste  of 224.43 kg, for plain steel reinforcement 10 there was a waste of 488.42 kg, for plain steel reinforcement 12 there was a waste of 17.67 kg, and for Ready Mix concrete there was a waste of 2.36 m3.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Tiara Retnali Putri Angguningtyas tiarangguningtyas@gmail. com
Kata kunci: proyek, konstruksi, material , waste
Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Hal: 505 - 512
Pemborosan material  sering terjadi pada proyek Pembangunan Gedung.  Pemborosan  terjadi  akibat  adanya  material,  waktu ataupun  sumber  daya  yang  tidak  memiliki  nilai  tambah  pada progress  kegiatan  konstruksi.  Untuk  mengatasi  permasalahan waste yang  terjadi,  perlu  dilakukan  analisis  pada  material konstruksi  sehingga  nilai waste pada  material  dapat  diketahui dengan pasti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui material apa yang memiliki potensi dalam menimbulkan adanya waste dalam  proyek  pembangunan  tersebut.  Penelitian  ini dilakukan  pada  proyek  Pembangunan  Rumah  Dinas  dan Prasarana  Kompi  A  Yonif  516/CY  Kodam  V/Brawijaya.  Pada kegiatan pembangunan rumah dinas ini dilakukan pada dua tipe rumah,  yaitu  tipe  rumah  K-45  dan  tipe  rumah  K-70.  Penelitian dilakukan  pada  material  yang  digunakan  pada  pekerjaaan struktur utama dan pekerjaaan dinding bata ringan. Berdasarkan hasil analisis waste material yang telah dilakukan pada kedua tipe rumah  ditemukan  tiga  material  yang  berpotensi  menimbulkan waste , yaitu material bata ringan, material besi beton dan material beton Ready Mix . Pada material beton Ready Mix terdapat waste sebesar  1036,74  buah,  material  besi  material  besi  beton  polos  8 dengan waste 224,43  kg,  material  besi  beton  polos  10  dengan waste 488,42 kg, material besi beton polos 12 dengan waste 17,67 kg, material beton Ready Mix dengan waste 2,36 m3.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Proyek konstruksi merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan antar satu sama lain dalam  mencapai  suatu  tujuan  proyek  yang  telah  disepakati  .  Proyek  konstruksi memiliki  tiga  batasan  utama  yang  disebut  dengan triple  constraint . Triple  constrain t berisi  tentang  batasan  yang  harus  dicapai  saat  berlangsungnya  proyek  konstruksi, yaitu  adanya  kesesuaian  anggaran  biaya  dengan  rencana,  kesesuaian  jadwal pelaksanaan  proyek  serta  ketepatan  mutu  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan (N. Septian et al., 2022).

## Gambar 1. Triple Constraint
Dalam penerapan triple constraint di lapangan, dipengaruhi oleh sumber daya yang digunakan dalam kegiatan konstruksi tersebut. Sumber daya pada proyek konstruksi
disebut dengan 5M, yaitu Machine, Men, Money, Methode dan Material. Machine yaitu alat yang digunakan selama kegiatan proyek kontruksi berlangsung, Men yaitu tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai pekerjaan konstruksi pada kegiatan proyek. Methode merupakan metode yang dipilih selama kegiatan proyek konstruksi berlangsung. Money adalah  biaya  yang  digunakan  selama  kegiatan  konstruksi berlangsung hingga selesai dan Material adalah bahan-bahan yang digunakan pada pembangunan konstruksi yang telah direncanakan (Felicia et al. , 2022).
Material konstruksi memiliki hubungan pada besarnya nilai proyek konstruksi karena material memegang setidaknya separuh dari total biaya proyek konstruksi. Material dalam kegiatan konstruksi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu consumable material dan non-consumable material. Consumable material adalah material konstruksi yang digunakan  sebagai  bahan  utama  pembuatan  strutur  pada  bangunan.  Material  ini meliputi semen, batu pecah, baja tulangan, batu bata, dll. sedangkan non-consumable material merupakan material penunjang yang digunakan dalam kegaitan konstruksi, yaitu  seperti  bekisting,  dinding  penahan  sementara,  perancah,  dll.  Dalam  kegiatan konstruksi, material digunakan dari awal hingga akhir pelaksanaan. Namun dalam pelaksanaannya  sering  kali  terdapat  sisa  material  .  Pemborosan  material  ini  dapat terjadi  apabila  terdapat  material,  waktu  ataupun  terdapat  sumber  daya  yang  tidak memiliki nilai tambah ataupun kemajuan dalam kegiatan proyek konstruksi . Material proyek  konstruksi  memegang  40-60%  biaya  dari  proyek  konstruksi.  Hal  ini dikarenakan  secara  tidak  langsung,  material  memiliki  peran  yang  penting  dalam menunjang keberhasilan proyek konstruksi (Saputra, 2023).
Namun secara tidak sadar, pengelolaan dan penggunaan material dengan baik masih kurang diperhatikan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya waste di lapangan. Sumber munculnya waste di lapangan terjadi pada material sisa, adanya salah desain, dalam proses pengadaan barang, pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyimpanan  material  tersebut  (Liman  &  Sulisto,  2020).  Sumber  munculnya waste dibedakan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  demolition waste dan  construction waste . Demolition waste merupakan  sisan  material  akibat  pekerjaan  pembongkaran konstruksi  lama  sehingga  terdapat  sisa  bongkahan  beton,  kaca  maupun  kayu. Sedangkan  construction waste merupakan sisa  material  yang  terjadi akibat  adanya pembangunan konstruksi, seperti pembangunan perumahan gedung atau jalan[16].
Waste  material menyumbang setidaknya 30% dari total limbah padat yang dihasilkan di seluruh dunia (Clarence et al., 2020). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terkait dengan waste pada proyek pembangunan gedung, ditemukan bahwa terdapat waste pada material batu bata  dengan nilai waste sebesar 12.51% dan pada material pasir ditemukan waste dengan  nilai  1,39%  (Sulistio  &  Waty,  2021).  Penggunaan  teknik manajemen  pengelolaan  material  yang  baik  dan  tepat  sangat  diperlukan  untuk meminimalisir waste pada material di lapangan (Putra, 2021). Waste  material dalam kegiatan  konstruksi  tidak  dapat  dihindarkan,  sehingga  sebagai  upaya  dalam meminimalisir  adanya waste tersebut  perlu  dilakukannya  analisa waste dengan menggunakan  pendekatan lean construction .
Pendekatan  lean  construction  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk meminimalisir waste yang  terjadi  pada  proyek  kontruksi  agar  dapat  mendapatkan value  tertinggi.  Penanganan waste    material merupakan  salah  satu  prinsip  yang dilakukan dalam pendekatan lean construction (Aslam et al ., 2020). Di Indonesia masih minim  penanganan waste yang  menggunakan  pendekatan lean  construction ini.
Penelitian analisis waste akan dilakukan pada proyek pembangunan Rumah  Dinas dan Prasarana Kompi A Yonif 516/CY Kodam V/Brawijaya yang merupakan proyek hunian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  material  apa  yang memiliki  potensi  dalam  menimbulkan  adanya waste dalam  proyek  pembangunan tersebut.

## METODE PENELITIAN
Gambar 2. Lokasi Proyek Pembangunan Rumah Dinas

## Sumber: Google Maps (2024)
Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Rumah Dinas dan Prasarana Kompi A Yonif 516/CY Kodam V/Brawijaya berlokasi di Desa Wedoro Anom, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Pada proyek Pembangunan tersebut didominasi dengan Pembangunan rumah hunian dengan tipe rumah K-45 dan tipe rumah K-70. Material yang diteliti dalam adalah material yang digunakan dalam pekerjaaan struktur utama (pondasi, balok dan kolom) dan material yang digunakan pada pekerjaaan dinding bata ringan. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah data Rancangan Anggaran Biaya (RAB), data harga material,  data order material  di lapangan dan shop drawing . Data- data tersebut akan digunakan untuk identifikasi material, sehingga dapat diketahui material apa saja yang dapat menimbulkan waste di lapangan.
Identifikasi  material  pada  Rancangan  Anggaran  Biaya  (RAB)  mengacu  pada  HSPK 2023  sehingga  dapat  diketahui  material  apa  saja  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan konstruksi tersebut. Material yang telah diketahui selanjutnya akan dilakukan analisis pareto. Analisis pareto dilakukan untuk mengetahui material apa saja yang memiliki potensi dalam menimbulkan waste  material pada proyek pembangunan rumah dinas. Hasil material dari analisis pareto akan di identifikasi volume yang telah terpasang di lapangan.  Identifikasi  material  terpasang  dilakukan  dengan  menghitung  volume material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan struktur utama dan pekerjaan bata  ringan  dengan  menggunakan  bantuan shop  drawing .  Hasil  dari  identifikasi volume  terpasang  di  lapangan,  selanjutnya  akan  dilakukan  analisis  volume waste . Analisis  volume waste dilakukan dengan mengurangkan volume order material di lapangan dengan volume material yang telah terpasang di lapangan sehingga dapat diketahui besar volume waste  material pada proyek pembangunan Rumah Dinas dan Prasarana Kompi A Yonif 516/CY Kodam V/Brawijaya
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hal pertama yang perlu dilakukan dalam penelitian waste  material ini adalah dengan melakukan identifikasi volume  pekerjaan  pada RAB.  Identifikasi  volume  pekerjaan dilakukan pada dua tipe rumah, yaitu rumah tipe K-45 dan rumah tipe K-70. Pada Tabel 1 disajikan hasil total dari volume pekerjaan berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pada proyek pembangunan pada rumah tipe K-45 dan rumah tipe K-70:
Tabel 1. Volume Pekerjaan Berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya No Uraian Pekerjaan Volume Sat 1 Pek. Lantai Kerja Bawah Pondasi 10,29 m3 2 Pas. Pondasi Plat Setempat 70X70 38,06 m3 3 Pek. Sloof 15/20 44,73 m3 4 Pek. Kolom 10/10 31,42 m3 5 Pek. Ringbalk 10x15 35,72 m3 6 Pek. Balok Latei 10/10 5,28 m3 7 Pas. Dinding  Bata Ringan 4451,81 m2
Sumber: Olahan Peneliti (2024)
Dari  hasil  identifikasi  volume  pekerjaan  yang  diteliti  berdasarkan  Rancangan Anggaran Biaya (RAB), selanjutnya perlu dilakukan analisis kebutuhan material pada tiap pekerjaan dengan menggunakan acuan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Dari  HSPK  tersebut  dapat  diketahui  material  apa  saja  yang  dibutuhkan untuk  tiap pekerjaan yang telah diidentifikasi dengan mengalikan volume pekerjaan dengan nilai koefisien tiap material yang dibutuhkan. Tabel 2 menyajikan hasil identifikasi material berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

## Tabel 2. Hasil Identifikasi Material Berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya
No Material Kebutuhan Sat 1 Bata Ringan 35614,41 pcs 2 Besi Beton Polos 25431,14 kg 3 Beton Ready Mix 158,31 m3 4 Kayu Terentang 17,15 m3 5 Mortar GE 110 9883,00 kg 8 Multiplek 456,58 lbr 9 Pasir Beton 6,38 m3 8 Semen Portland 2747,43 kg
Sumber: Olahan Peneliti (2024)
Berdasarkan  hasil  data  pada  Tabel.  2    selanjutnya  dapat  dilakukan  analisis  pareto. Tahap awal dalam analisis pareto adalah dengan mengetahui bobot pada tiap material. Dalam analisis ini memerlukan harga satuan pada tiap material. Harga satuan material pada  Tabel.  2  diperoleh  dari  data  harga  material  yang  dimiliki  oleh  kontraktor pelaksana  pembangunan.  Harga  total  didapatkan  dari  mengalikan  harga  satuan material dengan volume kebutuhan pada tiap material.  Berikut adalah hasil harga total pada tiap material.
Tabel 3. Harga Total Material No Material Volume Sat Harga Satuan Material Harga Total 1 Bata Ringan 35614,41  pcs Rp       11.822,15 Rp 421.038.873,54 2 Besi Beton Polos 25431,14  kg Rp       12.617,75 Rp 320.883.703,65 3 Beton Ready Mix 158,31  m3 Rp     890.000,00 Rp 140.899.093,32 4 Kayu Terentang 17,15  m3 Rp  4.069.379,77 Rp   60.188.006,63 6 Multiplek 456,58  lbr Rp     131.824,45 Rp   46.140.772,15
5 Mortar GE 110 9883,00  kg Rp         3.464,54 Rp   34.240.042,65 8 Semen Portland 2747,43  kg Rp         1.548,37 Rp     4.254.038,19 7 Pasir Beton 6,38  m3 Rp     256.628,78 Rp     1.637.240,29 TOTAL Rp 1.017.198.451,41
Sumber: Olahan Peneliti (2024)
Berdasarkan  hasil  dari  Tabel  3  telah  ditemukan  harga  total  pada  tiap  material, selanjutnya perlu dilakukan pengurutan harga total material dari harga tertinggi ke harga  terendah.  Harga  total  yang  telah  diurutkan,  selanjutnya  dapat  dihitung bobotnya. Perhitungan bobot material dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Bobot Material Bata Ringan = Harga Total Tiap Material Harga Total x 100%
= Rp.421.038.873,54
Rp.1.017.198.451,41 x 100%
=39,987 %

## Tabel 4. Bobot Material
No Material Volume Kebutuhan Sat Harga Satuan Harga Total Bobot (%) Kumul Bobot (%) 1 Bata Ringan 35614,41 pcs Rp        11.822,15 Rp    421.038.873,54 39,987 39,987 2 Besi Beton Polos 25431,14 kg Rp        12.617,75 Rp    320.883.703,65 30,475 70,463 3 Beton Ready Mix 158,31 m3 Rp      890.000,00 Rp    140.899.093,32 13,382 83,844 4 Kayu Terentang 11,82 m3 Rp   4.069.379,77 Rp      69.786.375,60 6,628 90,472 6 Multiplek 350,02 lbr Rp     131.824,45 Rp     60.188.006,63 5,716 96,189 5 Mortar GE 110 9883,00 kg Rp         3.464,54 Rp     34.240.042,65 3,252 99,440 8 Semen Portland 2747,43 kg Rp         1.548,37 Rp       4.254.038,19 0,404 99,845 7 Pasir Beton 6,38 m3 Rp     256.628,78 Rp       1.637.240,29 0,155 100,00 TOTAL Rp 1.017.198.451,41 Sumber: Olahan Peneliti (2024)
Berdasarkan data analisis pada Tabel.4 didapatkan nilai bobot material yang berada di 80% adalah tiga material, yaitu material bata ringan dengan bobot 39,987%, material besi beton polos dengan bobot 30,475% dan material beton Ready Mix dengan bobot 13,382%.
Hasil  analisa  pada Tabel.4 selanjutnya  akan  dibuat  diagram  pareto.  Diagram  ini menunjukkan  grafik  yang  terbentuk  akibat  banyaknya  jumlah  kejadian.  Dalam diagram ini ditunjukkan dalam bentuk diagram batang dan diagram garis, yang mana diagram  batang  menggambarkan  harga  total  tiap  item  material  dan  grafik  yang menggambarkan bobot kumulatif pada tiap material
Sumber: Olahan Peneliti (2024).
Gambar 1. Diagram Pareto
Berdasarkan  hasil  grafik  diagram  pareto  pada Gambar  1 ,  dapat  diketahui  bahwa material yang berada di bagian kiri merupakan 20% dari material yang menyebabkan terjadinya  80%  material  pada  pekerjaan  konstruksi,  sehingga  material  yang  dipilih sebagai material yang berpotensi terjadi waste  material adalah material bata ringan, besi  beton  dan  beton Ready  Mix .  Ketiga  material  tersebut  akan  dilanjutkan  untuk identifikasi material terpasang.
Tabel 5. Volume Total Material Terpasang No. Nama Material Satuan Volume Terpasang 1 Bata Ringan bh 40723,26 2 Besi Beton Polos 6 kg 4179,01 Besi Beton Polos 8 kg 3736,04 Besi Beton Polos 10 kg 10746,35 Besi Beton Polos 12 kg 493,02 3 Beton Ready Mix m3 253,64
Sumber: Olahan Peneliti (2024)
Volume material terpasang pada Tabel.5 didapat dari hasil perhitungan material pada tiap item pekerjaan pada kedua tipe rumah. Perhitungan volume material terpasang dilakukan  dengan  menggunakan  acuan  shop  drawing  dan  tinjauan  langsung  di lapangan.
Volume  order  material  didapatkan  dari  data  material  masuk  di  lokasi  proyek pembangunan, berikut adalah hasil identifikasi volume order pada tiap material yang diteliti:
Tabel 6. Volume Order Material No. Nama Material Tersedia SAT 1 Bata Ringan 41760 pcs 2 Besi Beton Polos 6 4225 kg Besi Beton Polos 8 4266 kg Besi Beton Polos 10 11106 kg Besi Beton Polos 12 532 kg 3 Beton Ready Mix 256 m3
0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Rp- Rp100,000,000.00 Rp200,000,000.00 Rp300,000,000.00 Rp400,000,000.00 Rp500,000,000.00

## DIAGRAM PARETO
HARGA TOTAL KUMULATIF BOBOT (%)

## Sumber: Olahan Peneliti (2024)
Berdasarkan hasil volume order material pada Tabel.6 , volume waste dapat dihitung dengan  mengurangkan  volume  order  material  dengan  volume  material  terpasang, sehingga didapat hasil sebagai berikut:
Tabel 7. Volume Waste  material No. Nama Material Satuan Volume Order Volume Terpasang Waste 1 Bata Ringan bh 41760 40723,26 1036,74 2 Besi Beton Polos 6 kg 4224 4179,01 44,99 Besi Beton Polos 8 kg 3969 3736,04 232,96 Besi Beton Polos 10 kg 11106 10746,35 359,65 Besi Beton Polos 12 kg 532 493,02 38,98 3 Beton Ready Mix m3 256 253,64 2,36 Sumber: Olahan Peneliti (2024)

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian waste material pada proyek pembangunan Rumah Dinas dan Prasarana Kompi A Yonif 516/CY Kodam V/Brawijaya diketahui material yang menimbulkan  adanya waste adalah  material  batu  bata  ringan  dengan waste 1036,74 buah, material besi beton polos 6 dengan waste 44,99 kg, material besi beton polos 8 dengan waste sebesar 232,96 kg, material besi beton 10 dengan waste 356,65 kg, material besi beton 12 dengan waste 38,98 kg dan material beton Ready Mix dengan waste 2,36 m3.

## DAFTAR PUSTAKA
Aslam,  M.,  Gao,  Z.,  &  Smith.  Gary.  (2020). Exploring  Factors  for  Implementing  Lean Construction  for  Rapid  Initial  Successes  in  Construction.  Journal  Of  Cleaner Production, 277.
Clarence, P. G., Jason Maximo, C. O., & M. Klarissa, M. D. (2020). Circular Economy on Construction and Demolition Waste:  A Literature  Review on Material Recovery and Production . MDPI Open Access Journals, 13.
Felicia, T. N., M Ferdaus, N. A., & Daniel, S. B. S. (2022). Penerapan Lean Construction pada Proyek Perumahan terhadap Waste Material. Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan , X.
Liman,  K.,  &  Sulisto,  H.  (2020).  Waste  Material  Beton  pada  Proyek  Konstruksi  di Jakarta. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 3.
Putra, I. G. A. S. (2021). Penerapan Waste Management pada Proyek Konstruksi. Jurnal Civronlit Unbari.
Saputra,  R.  H.  (2023).  Analisis  Pengaruh  Penerapan Lean  Construction pada Waste Material terhadap Kinerja Proyek Konstruksi. Jurnal Teknik Sipil UNPAL , 13.
Sulistio, H., & Waty, M. (2021). Kerugiaan Kontraktor akibat Waste Material Proyek Konstruksi Gedung Bertingkat. PADURAKSA.