## Building Information Modeling (BIM) 4D pada Proyek Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh
Rofiq Maulana 1* Febriyanti Maulina 2 Noer Fadhly 3
1* Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala Jalan Syech Abdurrauf No. 7 Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111  Indonesia
2,3, Dosen, Jurusan Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala Jalan Syech Abdurrauf No. 7 Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111 Indonesia.
1 rofiq.m@mhs.unsyiah.ac.id, 2 febriyanti.m@unsyiah.ac.id, 3 noer6637@unsyiah.ac.id
*Corresponding author

## ABSTRACT
Building  Information  Modeling (BIM)  is  one  of  the  technologies  in  the  field  of  AEC (Architecture, engineering, and Construction)  which  functions  to  simulate  all  information  in  a  development project  into  a  3-dimensional  model,  designing  BIM  on  conventional  building  designs  with  existing  Detail Engineering  Design, creating network planning, and creating 4D models and animations. The data used is the construction project of the Aceh Islamic Sharia Service Center and Privileges located in Ulee Kareng District, Banda Aceh City. The method used is to create a 3D model based on project documents in the form of 2D images into 3D images and add information and scheduling using software Revit, M.s Project, Naviswork, andLumion as software supporters. The results of this design are in the form of a 3D model that is processed using Revit and contains various model and volume information. Furthermore, the S-curve data obtained is processed using the software M.s  Project which  produces  a  Gantt chart for  a  total  of  392  work  days. Output from  Revit  project collaborated with software Navisworks produces time Liner integrated 3D model schedule.
Keywords: BIM, BIM 4D, Autodesk Revit, Autodesk Naviswork, Ms. Project

## ABSTRAK
Building  Information  Modeling  (BIM)  adalah  salah  satu  teknologi  di  bidang  AEC  (Architecture, Enginering,  and  Construction)  yang  berfungsi  untuk  mensimulasikan  seluruh  informasi  di  dalam  proyek pembangunan ke dalam model  3 dimensi, merancang  BIM pada desain  bangunan konvensional dengan Detail Engineering  Design    yang  sudah  tersedia,  membuat  network  planning,  membuat  model  4D  dan  animasi.  Data yang digunakan adalah  proyek pembangunan Gedung Pusat  Pelayanan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh berlokasi  di  Kecamatan  Ulee  Kareng-Kota  Banda  Aceh.  Metode  yang  digunakan  adalah  membuat  model  3D berdasarkan  dokumen  proyek  berupa  gambar  2D  menjadi  gambar  3D  dan  menambahkan  informasi  serta penjadwalan  menggunakan  software  Revit,  M.s  Project,  Naviswork,  dan  Lumion  sebagai  software  pendukung. Hasil dari perancangan ini berupa model 3D yang diolah menggunakan Revit memuat berbagai informasi model dan  volume.  Selanjutnya  data  kurva-S  yang  didapatkan  diolah  menggunakan  software  M.s  Project  yang menghasilkan  Gantt  Chart  dengan  total  392  hari  pekerjaan.  Output  dari  Revit  dan  Project  dikolaborasikan dengan software Navisworks menghasilkan Time Liner model 3D yang sudah terintegrasi dengan Schedule.
Kata Kunci: BIM, BIM 4D, Autodesk Revit, Autodesk Naviswork, Ms. Project

## I.  Pendahuluan
Building Information Modeling (BIM) adalah salah satu teknologi pada sektor Architecture Engineering  Construction (AEC)  yang  sedang berkembang  dan  cukup  banyak  diminati  pada  era ini  [1].  BIM  adalah  suatu  gebrakan  dari  pesatnya kemajuan  teknologi  digital  dari  sebuah  model  2D menjadi  model  3D  dan  bahkan  terus  berkembang hingga  sekarang  menjadi  model  7D.  Adanya metode BIM adalah bukti inovasi teknologi, bahwa pekerjaan  konstruksi  sudah  masuk  era  digitalisasi pada proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan  pembangunan,  dan  pemeliharaan
konstruksi bangunan. Dalam pelaksanaan teknologi BIM,  banyak  kemudahan  yang  diberikan,  salah satunya  adalah  kemudahan  dalam  peningkatan kolaborasi antar stakeholder pada industri konstruksi  di  Indonesia.  Salah  satu software yang dapat  digunakan  untuk  mengolah  data  yang berbasis  BIM  dan  mendapatkan  visualisasi  yang lebih  nyata  adalah software  Autodesk  Revit . Autodesk  Revit adalah  suatu software yang digunakan  untuk  membuat  suatu model 3D serta memasukkan  informasi  bangunan  ke  dalam model 3D tersebut [2]. Berdasarkan perkembangan  model  BIM  terdapat  satu  model
yang  menambahkan  dimensi  keempat  yaitu penjadwalan  proyek  dari  model  3D,  model  ini adalah  model  4D  yang  dapat  menghubungkan elemen-elemen 3D untuk mengelola dan membuat data  secara  akurat,  rinci,  dan  lebih  efisien.  Dalam hal  ini,  penulis  ingin  mendesain  ulang  bangunan gedung Gedung Pusat Pelayanan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh menggunakan metode BIM 4D dan membuat Network Planning berdasarkan data- data  bangunan  yang  telah  diperoleh. Network Planning adalah hubungan yang saling mengaitkan antara bagian-bagian pekerjaan yang divisualisasikan  dalam  diagram network . Network planning juga  memuat  mengenai  perencanaan, penjadwalan dan pengawasan kemajuan dari suatu proyek. Network  planning sangat  berguna  dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian suatu proyek konstruksi agar berjalan sesuai dengan perencanaan [3].
Perancangan  ini  bertujuan  untuk  Menerapkan metode  BIM  pada  desain  bangunan  konvensional dengan  DED  ( Detail  Engineering  Design )  yang sudah  tersedia.  Membuat network  planning berdasarkan  penerapan  BIM  pada  proyek  gedung konvensional. Membuat model 3D dan memasukkan  informasi schedulling ke  dalam model tersebut serta membuat simulasi dari model yang sudah terintegrasi dengan BIM.

## II. Metodologi Perancangan
Perancangan  ini  menggunakan  beberapa software pendukung  yaitu Autodesk  Revit 2022, Microsoft Project 2016, Autodesk  Navisworks 2022,  dan Lumion 11. Luas  total bangunan  9.240  m 2 dengan luas total tanah 5.748 m 2 , bangunan ini terdiri dari 3 lantai.

## Gambar 1. Denah Lantai 1

## 2.1  Autodesk Revit
Autodesk  Revit merupakan  perangkat  lunak  BIM ( Building  Information  Modeling )  yang  digunakan untuk  desain  MEP  (arsitektur,  srtuktur,  mekanikal elektrikal  dan plumbing ).  Perangkat  lunak  ini berguna  dalam  melakukan  perancangan  bangunan dan  sruktur  dengan  memodelkan  komponen-
komponen  ke  dalam  model  3D  serta  bersamaan dengan  gambar  2D  juga.  Penggunaan  lebih  jauh dapat  berupa  merencanakan  penentuan  tahapan perencanaan  berdasarkan  elemen  bangunan  dan dapat  memberikan  informasi Quantities  Shedule [4].

## 2.2  Autodesk Navisworks
Navisworks merupakan software yang dikembangkan  untuk  memudahkan  dalam design sebuah plant , routing pipa,  desain  elektrikal, isntrumen, struktur dan seluruh item yang terdapat dalam  suatu  proyek. Naviswork sering  digunakan checker dan designer dalam mereview hasil pekerjaan atau untuk mereview hasil design kepada client . Navisworks disebut  juga  sebagai project review  software yang  memberikan  keunggulan dalam mereview arsitektur,  engineering,  dan kontraktor secara menyeluruh antara model-model dan  data  yang  terintegrasi  kepada stalkholders sebagai  kontrol  proyek. Software  Navisworks memiliki  berbagai  fitur  yang  mampu  mengontrol suatu  proyek  konstruksi. Tools dalam Naviswork dapat menghasilkan koordinasi, konstruksi simulasi,  dan  analisis  keseluruhan  proyek  yang lebih baik dan terintegrasi [5].

## 2.3  Microsoft Project
Software  Ms.  Project adalah  aplikasi  yang digunakan untuk  mengolah dan  mengelola  proyek konstruksi khususunya dalam perencanaan pekerjaan dan waktu suatu kegiatan dalam proyek konstruksi, Ms. Project mampu menampilkan atau memantau  dan  mengevaluasi  suatu  proyek  yang sedang  berjalan  sesuai  dengan  tahapannya. Software ini  dapat  memberikan  unsur-unsur manajemen  proyek  yang  sempurna  dengan mengkolaborasikan kemudahan dalam penggunaan, kemampuan dan fleksibilitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas dengan mengintegrasikan bebrapa program sejenis dengan Microsoft  Office dalam  pembuatan  laporan, pengendalian perencanaan dan sebagai sarana yang fleksibel.  Metode  kerja Ms.  Project mampu membuat jalur kritis berdasarkan prioritas ( Critical Path )  ditampilkan  dalam Gantt  Chart ,  mengelola durasi  dan  penjadwalan  antar  aktivitas,  mengelola hubungan  antar  aktivitas,  memnentukan milestone dan constraint dari  sebuah  proyek,  melakukan tracking pada  jadwal  proyek,  menentukan  target proyek. Output dari software Ms. Project ini berupa tampilan  tabel,  grafik Gantt  Cart ,  kemajuan  dan optimasi  proyek  dan  dapat  berkolaborasi  dengan Software Office lainnya [6].

## 2.4  Lumion
Lumion adalah salah satu software yang digunakan untuk merender suatu model 3D agar tampak lebih nyata. Software Lumion memungkinkan pembuatan animasi  atau  skenario  suatu  model  3D  dengan kualitas rendering real-time yang luar biasa. Model yang  dapat  dirender  dengan software ini  sangat beragam,  beberapa  model  diantaranya  adalah output dari Autodesk Revit dan Sketchup [7].
2.5  Pemodelan  dan  Estimasi  Quantity  Take  Off Material
Permodelan 3D pada perancangan ini menggunakan software Autodesk Revit, yaitu untuk memodelkan data dan menciptakan visualisasi yang lebih  nyata  dari  data  yang  telah  diperoleh  dari proyek. Data yang digunakan adalah data Detailed Engineering  Design  Architectural 2D  proyek konstruksi  yang  telah  diperoleh  sebelumnya, kemudian  data  tersebut  dimodelkan  dengan  benar dan  baik  ke  dalam  3D  dengan  memakai tools software  Revit .  Setelah  menyelesaikan  pemodelan Architectural  template , input spesifikasi  teknis material  ke  dalam Shedule  Quantities .  Pada
pendekatan
Architectural
Template
untuk pemodelan  ini  menggunakan  data Detailed Engineering  Drawing  Structural (2D)  ke  dalam model  3D  yang  akan  dianalisis  untuk  keperluan scheduling.

## 2.6  Perencanaan  Work  Breakdown  Structure (WBS) dan Hubungan Keterkaitan
Perencanaan  WBS  dan  hubungan  keterkaitan direncanakan berdasarkan pekerjaan struktural dan arsitektural, proses perencanaan tersebut dilakukan agar  tidak  terjadi  permasalahan  antar  pekerjaan. Data-data  yang  diperlukan  dalam  perencanaan WBS  dan  hubungan  keterkaitan  ini  adalah  data item-item  pekerjaan  struktural  dan  arsitektur  yang telah  tersedia  dalam  dokumen  proyek.  Kemudian menentukan  kegiatan  utama  dari  proyek  dan menjabarkannya  menjadi  sub  proses  per  kegiatan. Data-data  tersebut  diolah  menggunakan software Ms.  Excel dan  dilanjutkan  dengan software  Ms. Project .
2.7   Perencanaan Durasi Pada Pekerjaan Struktural dan Arsitektural
Dalam  merencanakan  durasi  pekerjaan  strukutral dan  arsitektural,  penulis  menggunakan  data  3D Modelbase yang telah dibuat dalam Software Revit yang  di  dalamnya  berisi  detail quantity  take  off material  setiap  pekerjaan.  Untuk  merencanakan durasi  pada  setiap  pekerjaan,  dibutuhkan  data koefisien tenaga kerja yang terdapat pada dokumen
analisa harga satuan pekerjaan (AHSP Tahun 2022) dan  data quantity  take  off. Perencanaan  durasi pekerjaan  menggunakan  bantuan Software  Ms. Excel.

## 2.8  Estimasi Kebutuhan Tenaga Kerja
Pada  perancangan  ini,  jumlah  maksimal  jumlah tenaga  kerja/hari  diperoleh  dari  data  pada  proyek yang sudah tersedia.  Penulis akan mengalokasikan tenaga  kerja  berdasarkan  jumlah  tenaga  kerja/hari dan  urutan  kerja  yang  telah  direncanakan sebelumnya  sehingga  mampu  memaksimalkan penggunaan tenaga kerja yang disediakan.

## 2.9 Perencanaan Penjadwalan Dengan Software Microsoft Project
Data  yang  digunakan  dalam  merencanakan penjadwalan ini adalah data aktivitas pekerjaan yang telah diurutkan menjadi Work Breakdown Structure , Dalam merencanakan penjadwalan ini memasukkan hubungan keterkaitan antar pekerjaan struktural dan arsitektural  sehingga memberikan durasi  total  antar pekerjaan yang akurat.

## 2.10 4D Schedule Simulation
Tahapan simulasi model 4D dengan mengkolaborasikan  antara  model  3D  dari software Revit dan rencana jadwal pada software Ms. Project data-data  tersebut  diolah  menggunakan software Navisworks sehingga menghasilkan simulasi model 4D yang memuat tampilan Time Liner atau simulasi penjadwalan  pekerjaan arshitectural dan structural secara visual berbasis waktu.

## 2.11 Rendering
Setelah  semua  tahapan  pengolahan  data  dan pembuatan Network  Planning selesai,  selanjutnya dilakukan Render dengan  menggunakan software Lumion pada  model  bangunan  yang  telah  dibuat, rendering  ini  betujuan  untuk  membuat  visualisasi yang  lebih  nyata  lagi, software yang  digunakan dalam  proses  render  ini  adalah Lumion .  Tahapan dalam  merender  suatu  model  didalam Lumion diawali  dengan  memasukkan  model  3D  ke  dalam software  Lumion ,  kemudian  menentukan  posisi tampilan (posisi dan tinggi kamera) model 3D yang diinginkan, mengatur tingkat pencahayaan, meningkatkan visualisasi material dengan mengaktifkan SpeedRay ,  menambahkan  efek seperti koreksi warna atau refleksi pada air dan lain sebagainya,  dan  menambahkan  detail  ekstra disetiap bidikan kamera.

## III.  Hasil dan Pembahasan
3.1  Hasil Perancangan 3.1.1 Pemodelan 3D Architecture menggunakan Software Autodesk Revit
Hasil pemodelan 3D Architecture dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Pemodelan 3D Architecture Menggunakan Software Autodesk Revit
3.1.2 Hasil detail
penulangan dan
schedule/quantities
Hasil  yang  didapatkan  dari  pemodelan  Struktur, detail  penulangan,  dan Schedule/Quantities dapat dilihat  pada  Gambar  3. Schedule/Quantities pada Gambar 4.
Gambar 3. pemodelan Struktur dan detail penulangan
3.1.5 Hasil pengolahan data menggunakan
software Microsoft Project 2016
Hasil Work Break Structure dan Gantt Chart dapat dilihat pada gambar 7.
Gambar 7. Hasil WBS, perencanaan Hubungan Keterkaitan, dan Gantt Chart.

## 3.1.5 Hasil pengolahan data menggunakan
software Autodesk Navisworls
Hasil pemodelan dapat dilihat pada gambar 8.
Gambar 8. Model 3D sudah terintegrasi dengan schedule

## 3.1.6 Rendering model 3D menggunakan software Lumion
Hasil model 3D yang sudah di render dengan Lumion dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Hasil Rendering menggunakan Lumion

## 3.2  Pembahasan
Implementasi Building  Information  Modeling (BIM) khususnya BIM 4D pada Proyek
pembangunan  Gedung  Pusat  Pelayanan  Syariat Islam  dan  Keistimewaan  Aceh dapat  ditinjau  dari hasil  model  3D.  Model  tersebut  sudah  terintegrasi dengan schedule berdasarkan dari dokumen 2D dan schedule yang  diperoleh  dari  pihak  PUPR  Kota Banda  Aceh.  Dalam  proses  modeling,  diberikan berbagai  informasi  sesuai  spesifikasi  teknis  pada Detailed  Engineering  Design (DED).  Pemodelan dilakukan  dengan  meng- input berbagai  informasi berupa  dimensi,  jumlah,  ketinggian,  panjang,  dan informasi  lain  sesuai  spesifikasi.  Pemodelan  ini dilakukan semirip mungkin dengan gambar rencana agar  ketika  menghitung  volume  pekerjaan  tidak terjadi selisih terlalu besar.
Model  3D  yang  sudah  terintegrasi  BIM  4D  dapat berguna  dalam  pembangunan  konstruksi  di lapangan,  dimana  sering  terjadi  kesalahpahaman saat pembangunan yang disebabkan gambar 2D dan kenyataan  di  lapangan  kurang  sesuai. Dengan adanya  BIM,  seluruh  informasi  didalam  proyek pembangunan  mampu  disimulasikan  ke  dalam model  3D,  sehingga  dapat  menampilkan  visual model  3D  yang  dapat  membantu  memilimalisir terjadinya kesalahan.
Model  3D output dari software  Autodeks  Revit berbasis Open BIM  dapat  dikolaborasikan  dan berbagi informasi antara berbagai disiplin informasi  dengan  mudah,  model  3D  dapat diintegrasikan  ke  dalam  beberapa software antara lain software  Autodesk  Navisworks , Lumion , Skecthup ,  dan Tekla  Structure .  Untuk  kolaborasi berbagai  disiplin  diawali  dengan  pemodelan menggunakan software  Autodesk  Revit, kemudian mengubah  format file nya  menjadi  IFC  ( Industry Fondation Classes ) terlebih dahulu, IFC berfungsi untuk  menghubungkan  antara software-software yang  mendukung  konsep  BIM.  Khusus  untuk kolaborasi  menggunakan software  Lumion dapat menggunakan fitur yang Live Synch yang terdapat pada software Autodesk Revit , bila ingin mengubah salah satu bagian model pada Revit , maka model 3D yang  berada  pada software  Lumion akan  otomatis berubah juga, dengan catatan kedua software harus dijalankan  bersamaan.  Hal  ini  sesuai  dengan penelitian  Apriansyah  (2021)  yang  menyebutkan bahwa Software
Autodesk Revit dapat
dikolaborasikan  antara  berbagai  disiplin dengan software-software open BIM  lainnya,  berdasarkan format  IFC  yang  digunakan  dapat  mempermudah dalam integrasi antar software open BIM lainnya.
Hasil akhir dari software Autodesk Revit ini berupa Model 3D, Quantity Take Off pekerjaan struktural yang diintegrasikan menggunakan software pendukung Microsoft Excel untuk membuat Kurva- S.  Data  kurva-S  tahap  1  dan  tahap  2  yang  telah didapatkan  dibuat Work  Breakdown  Structure
(WBS)  menggunakan software  Microsoft  Project . WBS  gabungan  tahap  1  dan  2  masih  merupakan pekerjaan  struktural,  jadi  penulis  menambahkan pekerjaan arsitektural. Untuk penjadwalan, penulis mengacu pada penjadwalan kurva-S tahap 1 dan 2, penulis  merencanakan  sendiri  penjadwalan  untuk pekerjaan arsitektur. Tetapi untuk volume, penulis mengambil  hasil  dari Quantity  Take  Off  software Autodesk Revit , hasil penjadwalan yang didapatkan adalah 392 hari, sedangkan pada data kurva-S tahap 1  dan  2  adalah  360  hari.  Hasil  penjadwalan  dari software  Microsoft  Project diintegrasikan  lagi dengan software  Autodesk  Navisworks untuk mendapatkan Time  Liner pertumbuhan  proyek berdasarkan schedule . Selanjutnya model 3D ouput dari software Autodesk Revit di render menggunakan software  Lumion .  Pada  bagian  ini, penulis  menambahkan  berbagai  object  untuk memperindah  tampilan  bangunan  seperti,  jalan, tumbuhan, dan kendaraan.

## 3.2.1 Selisih volume pekerjaan struktural
Setelah  selesai  membuat Quantity  Take  Off langkah  selanjutnya  adalah  dengan  melakukan analisis  perbandingan  volume  pekerjaan  struktur, antara  volume  proyek  dengan  voume ouput dari software  Autodesk  Revit 2022.  Tampilan  total selisih Quantity  Take  Off  Material Pekerjaan struktural  menggunakan  metode  konvensional dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1.  Selisih  volume  pekerjaan  struktural konvensional dan software
No . Uraian Pekerjaan Satu- an Volu- me Proyek Volume Software Selisih 1 Pekerjaan Tanah m 3 2240,4 2 - -
2 Pondasi Batu
Gunung 1 m 3
206,8 44,57 118,72 3
Pondasi Batu Gunung 2 m 3 27,53
4 Pondasi Batu Gunung 3 m 3 15,98 5 Pondasi Sumuran m 3 72,81 68,54 4,27 Tulangan Pile D16 kg 2221,6 7 2335,88 114,21 Sengkang Ulir D10 kg 1225,1 8 2306,44 1081,26 6 Pondasi Tapak m 3 29,16 55,32 26,16 Tulangan D16 Pondasi kg 5872,3 6 4709,07 1163,29 7 Pedestal Kolom 50x70 cm m 3 25,2 22,68 2,52 Tulangan Kolom D16 kg 2659,1 8 2428,92 230,26
Sengkang D10 Kolom kg
947,74 959,4 11,66
Sengkang Tengah Kolom kg 160,92 786,82 8 SL1 30x50 cm m 3 54,55 47,51 7,04 Tulangan SL1 D16 kg 4898,6 3 4344,11 554,52 Sengkang D10 kg 2912,5 6 2330,72 581,84 9 Kolom Induk 50x70 cm m 3 42,84 49,03 6,19 Tulangan K1 D16 kg 4806,9 8 4042,8 764,18 Sengkang K1 kg 1556,7 8 1767,24 210,46 Sengkang Tengah K1 kg 257,4 1299,38
10 Balok Lantai 30x60 m 3 65,47 46,97
18,5 Tulangan
Balok D16 kg 6621,2 3 4551,37 2069,86 Tulangan Balok D13 kg 1517,125 5104,10 5 Sengkang D10 kg 2912,7 6 2599,91 312,85 11 Tangga A m 3 15,14 12,71 2,43 12 Tangga B m 3 3,75 6,5 2,75
13 Tangga C m 3 - 12,38 - 14 DINDIN G m 2 984,54 1213,26 228,72 15 Ringbalo k 25x40 cm m 3 32,74 27,64 5,1 Tulangan Balok D13 kg 3274 5290,6 2016,6 Sengkang 2 kg 1440,5 6 2647,05 1206,49 16 Plat  Atap 10 cm m 3 21,77 69,49 47,72
Berdasarkan  studi  kasus  yang  membandingkan selisih perhitungan volume existing (konvensional) dengan  volume  hasil Quantity  Take  Off memakai metode Building Information Modeling (BIM) pada pekerjaan struktural, dapat dilihat bahwa perhitungan  volume  pada  masing-masing  item pekerjaan menunjukkan selisih tertentu. Perbedaan selisih  disebabkan  oleh  banyak  faktor,  seperti human  error ,  ketidaktelitian  dalam  meng- input informasi  ke  dalam software  Revit ,  perbedaan dalam  acuan  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) maupun DED, tidak sesuainya DED 2D dengan di lapangan  atau  tidak  lengkapnya  pada  RAB  dan DED yang didapatkan. Pada analisa estimasi total, Quantity Take Off material dalam dokumen proyek menggunakan  acuan  DED  2D.  Sedangkan  dalam proses  analisa Quantity  Take  Off material  pada software  Autodesk  Revit menggunakan  acuan model  3D  yang  sebelumnya  sudah  dimodelkan kembali menggunakan acuan DED 2D . Hal itulah yang  menyebabkan  selisih  pada  perhitungan konvensional dan BIM pada Perancangan ini. Hasil
perhitungan  selisih  volume  pekerjaan  struktural dapat dilihat pada tabel 1.

## 3.2.2 Perencanaan penjadwalan
Pada  perancangan  ini,  penulis  juga  merencanakan uraian  pekerjaan  Arsitektural  dan  memberikan harga  pada item-item pekerjaan  arsitektural berdasarkan  harga  perkiraan  sendiri,  dikarenakan data  yang  didapatkan  hanya  pekerjaan  struktural saja. Hasil dari perencanaan penjadwalan pekerjaan struktural dan arsitektural akan diintegrasikan pada 3D Modelbase dalam Software  Navisworks . Berdasarkan  pengurutan  kerja  serta  hubungan keterkaitan  antar  pekerjaan  diperoleh  total  durasi 392  hari. Software yang  digunakan  dalam perencanaan penjadwalan adalah Microsoft Project , output yang  dihasilkan  adalah Work Breakdown  Struture (WBS), Gantt  Chart dan Network Diagram.
3.2.4 Pengolahan  model  3D  dan  scheduling menggunakan software Autodesk Navisworks
Dari  model  3D  yang  telah  dibuat  menggunakan software Autodesk Revit kemudian dikolaborasikan dengan schedule yang  telah  dibuat  menggunakan software  Microsoft  Project, diperoleh Time  Liner atau  siklus  pertumbuhan  suatu  proyek.  Simulasi model 3D ini dapat disebut dengan BIM 4D, karena model 3D yang sudah terintegrasi dengan schedule , format  video  yang  dihasilkan  dari software Navisworks adalah  AVI  ( Audio  Video  Interleave ) yang  cukup  besar.  Selanjutnya  model  yang  sudah diintegrasikan dalam software Navisworks ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan berbagai animasi sesuai dengan kebutuhan.

## 3.2.5 Hasil Rendering
Proses  Rendering  menggunakan  model  3D  ouput dari software  Autodesk  Revit .  Sebelum  proses rendering  dimulai,  dilakukan  editing  terlebih dahulu, seperti penambahan object untuk memperindah  tampilan  dari Gedung  Pusat Pelayanan Syariat Islam Dan Keistimewaan Aceh. Object yang  ditambahkan  merupa  jalan,  pagar, tumbuhan,  kendaraan,  object  manusia,  dan menambahkan  warna  pada  bangunan  agar  terlihat lebih  nyata.  Pembuatan  jalan  dan  lahan  parkir menggunakan software Autodesk Revit d memakai fitur Live  Synch sehingga  perubahan  pada Revit akan  otomatis  diterapkan  pada Software  Lumion . Kemudian  penulis  membuat  sin  untuk  dirender. Pada perancangan ini,  penulis merender dalam dua jenis,  yaitu  render  foto  dan  render  video.  Untuk qualitas pada  render foto penulis memilih qualitas Desktop dan  qualitas  untuk  render Video adalah Full HD dengan durasi 1.52 menit sebesar 1.04 GB.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  BIM  pada  desain bangunan Konvensional menghasilkan suatu model 3D  yang  mengandung  berbagai  informasi,  seperti panjang, lebar, tinggi, dan material yang digunakan di dalam model tersebut. Dari model 3D itu dapat ditampilkan volume serta informasi yang terkandung di dalamnya secara detail, dan bila ingin mengubah  data  pada  model  3D  cukup  pada  satu model  saja  semua  model  yang  satu Family akan otomatis  mengikuti  perubahan  tersebut.  Pada penerapan BIM ini terdapat selisih pada perhitungan  volume  pekerjaan  dengan  data  RAB yang  masih  menggunakan  metode  konvensional. Selanjutnya, Network  Planning yang  telah  dibuat dengan software Microsoft Project dapat diintegrasikan  dengan software  Navisworks untuk mendapatkan Time Liner , Model 3D dan Schedule yang telah dikolaborasikan menggunakan Navisworks menghasilkan Time  Liner atau Pertumbuhan  suatu  Proyek  berdasarkan Network Planning yang bisa disebut dengan BIM 4D.
Model  yang  yang  dihasilkan  melalui  penerapan BIM 4D berupa model 3D yang telah dibuat dengan software Autodesk Revit , Network Planning yang di buat dengan software Microsoft Project , dan Time Liner pertumbuhan  proyek  yang  dihasilkan  dari kolaborasi antara model 3D dan Network Planning , serta model 3D yangg sudah dirender menggunakan software Lumion . Dalam pembuatan model 3D dan schedule serta  rendering  semua software dapat saling dikolaborasikan satu sama lain.

## V. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  dari  hasil perancangan  ini  yaitu  untuk  perancangan  BIM mendatang sebaiknya diteliti dari mulai perencanaan  suatu  Proyek  dan  alangkah  baiknya mencari  terlebih  dahulu  model-model  BIM  dan menentukan software yang  akan  digunakan  serta menyesuaikan software yang  akan  digunakan dengan spesifikasi komputer yang digunakan.

## Daftar Pustaka
[1] Fitriani,  H.,  Budiarto,  A.,  Rachmadi,  A.,  & Muhtarom, A. (2021). Analisis Persepsi Perusahaan Architecture,  Engineering,  Construction  (AEC) terhadap  Adopsi  Building  Information  Modeling (BIM). Media Teknik Sipil , 19 (1), 25-32.
[2] Ghaffarianhoseini,  A.,  Doan,  D.  T.,  Zhang,  T., Ghaffarianhoseini,  A.,  Naismith,  N.,  &  Tookey, J.
(2016).  A  BIM  Readiness  &  Implementation Strategy for SME construction companies in the UK. In Proceedings of the 33rd CIB W78 Conference .
[3] Sabariah,  I.,  Syaiful,  S.,  &  Hayati,  N.  I.  (2020). Analisis  Metode  Network  Planning  dan  S-Curve Proyek Konstruksi di Bogor. Astonjadro: CEAESJ , 1 (1), 28-34.
[4] Greg, G. (2017). Autodesk Revit, Master Builder. Jakarta: BIM Consultant   Jakarta .
[5] Akbar, F. A. (2021). Implementasi  konsep 4D BIM dalam rencana penjadwalan pekerjaan elektrikal dan plambing  ( implementation  of  4D  BIM  concept  in electrical  and  plumbing  job  scheduling  plan ) (studi kasus  proyek  pembangunan’kos  2  lantai  sleman yogyakarta).
[6] Hermawan, A. (2009). Penggunaan Perangkat Lunak dalam Pengelolaan Proyek Konstruksi. Jurnal Teknik Sipil Unika Soegijapranata , 3 (1), pp-1.
[7] Sarassati,  R.,  Amrullah,  A.,  &  Saipullah,  A.  (2018) Media  Video  Animasi  3d  sebagai  Salah  Satu Pembelajaran. Cyberpreneurship  Innovative  and Creative Exact and Social Science , 4 (1), 113-124.