## PENGARUH BIAYA TERHADAP PENYEBAB KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PROYEK KONSTRUKSI BENDUNGAN
Andi H. Rizal 1 (dayat_rizal@yahoo.co.id)
Sara Fay 2 (sarafay777@gmail.com)
Denik S. Krisnayanti 3 (denik.krisnayanti@gmail.com)

## ABSTRAK
Tiga faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proyek yaitu biaya,  mutu dan waktu. Ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi di  lapangan dapat menyebabkan keterlambatan waktu  pelaksanaan  proyek,  yang  juga  disertai  dengan  kenaikan  biaya  pelaksanaan.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor-faktor  keterlambatan  dan  pengaruhnya  terhadap penggunaan biaya serta solusi mengatasi keterlambatan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif  dan  kualitatif  berupa  penyebaran  kuesioner.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan berupa analisis faktor dan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS v26 serta analisis Miles dan Huberman. Hasil analisis diperoleh 3 faktor dari ekstraksi 8 variabel asli yaitu jadwal pekerjaan, manajerial lapangan dan perubahan desain (Xb1), tenaga kerja, pengalaman kerja dan kepemimpinan (Xb2), bahan konstruksi dan situasi lingkungan (Xb3) dengan persamaan regresi linear  bergandanya  yaitu,  Y=  4,982  +  0,377Xb1  +  0,264Xb2  +  0,204Xb3.  Hal  tersebut  artinya ketiga  variabel  bebas  tersebut  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  biaya  yang  berarti  semakin meningkat  ketiga  variabel  bebas,  maka  akan  meningkat  pula  pemakaian  biaya.  Solusi  dalam mengatasi  keterlambatan  yaitu  pihak owner memastikan  bahwa  lahan  yang  akan  dikerjakan sudah tidak bermasalah.
Kata Kunci: Analisis faktor, biaya, keterlambatan, proyek bendungan.

## ABSTRACT
Three  factors  that  affect  the  success  of  a  project  are  cost,  quality  and  time. Discrepancies between  plans  and  realization  in  the  field  can  cause  delays  in  project  implementation  time, which is also accompanied by an increase in implementation costs. The purpose of this study is to  determine  the  factors  of  delay  and  their  influence  on  the  use  of  costs  and  solutions  to overcome  delays. The  methods  used  are  quantitative  and  qualitative  methods  in  the  form of questionnaire  distribution. The  data  analysis  techniques  used  were  factor  analysis and multiple  linear  regression analysis  using  SPSS  v26  and Miles  and  Huberman  analysis. The results  of  the  analysis  obtained  3  factors  from  the  extraction  of  8  original  variables,  namely work  schedule,  field  managerial  and  design  changes  (Xb1),  labor,  work  experience  and leadership (Xb2), construction materials and environmental situation (Xb3) with multiple linear regression equations, namely, Y = 4.982 + 0.377Xb1 + 0.264Xb2 + 0.204Xb3. This means that the three independent variables have a positive influence on costs which means that the more the three  independent  variables  increase,  the  cost  usage  will  also  increase. The  solution  in overcoming  delays  is  that  the  owner  ensures  that  the  land  to  be  worked  on  is  no  longer problematic.
Keywords: Factor analysis, cost, delay, dam project.
1 Prodi Teknik Sipil, FST Undana;
2 Prodi Teknik Sipil, FST Undana (Penulis Korespondensi);
3 Prodi Teknik Sipil, FST Undana.

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  proyek  konstruksi  terdapat  3  (tiga)  hal  yang  penting  dan  berpengaruh  terhadap keberhasilannya yaitu biaya, mutu dan waktu. Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka pada umumnya  setiap  proyek  konstruksi  mempunyai  rencana  dan  jadwal,  dalam  pelaksanaan  proyek tersebut  yaitu  kapan  pelaksanaan  proyek  tersebut  akan  dimulai  atau  dilaksanakan,  kapan  akan selesai,  bagaimana  proyek  tersebut  akan  dilaksanakan,  dan  bagaimana  penyediaan  sumber dayanya.  Perencanaan  suatu  proyek  konstruksi  selalu  mengacu  pada  perkiraan-perkiraan  yang ada  pada  saat  rencana  pembangunan  itu  dibuat,  sehingga  masalah  dapat  terjadi  jika  terdapat ketidaksesuaian  antara  rencana  yang  sudah  dibuat  dengan  realisasi  di  lapangan.  Sehingga dampak  yang  sering  terjadi  adalah  keterlambatan  waktu  pelaksanaan  proyek  yang  juga  disertai dengan  kenaikan  biaya  pelaksanaan  proyek  tersebut.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Jikaldo, 2017), penyebab keterlambatan proyek konstruksi gedung di kota Padang, yaitu: Faktor perubahan  material  pada  bentuk,  fungsi  dan  spesifikasi,  faktor  kemampuan  tenaga  kerja,  faktor kesalahan  manajemen  peralatan,  faktor  keterlambatan  pembayaran  oleh owner ,  faktor premanisme,  faktor  kesalahan  desain  yang  dibuat  oleh  perencana,  faktor  konflik  antara kontraktor  dan  perencana.  Dari  ke-tujuh  faktor  tersebut  di  uji  korelasinya  terhadap  biaya,  dan hasil  yang  didapatkan  antara  ke-tujuh  faktor  memiliki  hubungan  yang  positif  atau  searah terhadap  biaya  sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Soeparyanto,  2017)    penyebab keterlambatan pada proyek  jalan di  Kota Kendari yaitu  faktor material, tenaga kerja, keuangan, peralatan,  dan  keempat  variabel  bebas  tersebut  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap pertambahan biaya. Selain keterlambatan yang terjadi pada proyek konstruksi gedung dan jalan, keterlambatan  proyek  konstruksi  juga  sering  terjadi  pada  pelaksanaan  proyek  bendungan. Keterlambatan pada proyek konstruksi bendungan terjadi pada proyek pembangunan Bendungan Temef  NTT  yang  mengalami  keterlambatan  karena  masalah  pembayaran  lahan  (Tempo.co, 2022).  Selain  itu  keterlambatan  proyek  bendungan  juga  terjadi  pada  pelaksanaan  proyek konstruksi  Bendungan  Manikin  yang  mengalami  keterlambatan  karena  masalah  lahan (Kupangterkini,  2022)  Untuk  itu,  perlu  dilakukan  analisis  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa saja  yang  menyebabkan  keterlambatan  pelaksanaan  proyek  konstruksi  bendungan,  bagaimana pengaruh  faktor-faktor  keterlambatan  terhadap  penggunaan  biaya  dan  solusi  untuk  mengatasi keterlambatan yang terjadi.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Proyek Konstruksi
Proyek  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  waktu  dan  sumber  daya  terbatas  untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan (Rani, 2016). Kegiatan proyek juga dapat diartikan sebagai satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya  tertentu  dan  dimaksudkan  untuk  menghasilkan  produk  atau deliverable yang  kriteria mutunya  telah  digariskan  dengan  jelas  (Soeharto,  1999).  Dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi melibatkan  penyedia  jasa  (kontraktor  dan  konsultan)  dan  pemilik  proyek (owner) yang  saling terkait dalam sebuah ikatan perjanjian kerja yang disebut kontrak.

## Keterlambatan Proyek
Keterlambatan proyek konstruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen kontrak (Jikaldo, 2017). Keterlambatan dalam  pengerjaan  proyek  konstruksi  merujuk  pada  meningkatnya  biaya  yang  terjadi  karena waktu  pengerjaan  menjadi  lebih  lama,  peningkatan  biaya  tenaga  kerja  serta  peningkatan  biaya bahan bangunan (Haseeb et. al, 2011)

## Dampak Keterlambatan
Penyebab  dari  keterlambatan  akan  memberikan  dampak  pada  pelaksanaan  proyek  konstruksi yang  dapat  berakibat  meningkatnya  biaya  dan  memperpanjang  durasi  pelaksanaan  proyek. Keterlambatan  proyek  akan  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  Kontraktor,  Konsultan,  dan Owner (Leonda, 2008) yaitu:
1. Pihak Kontraktor
Keterlambatan  penyelesaian  proyek  berakibat  naiknya overhead, karena  bertambah panjangnya waktu pelaksanaan.
2. Pihak Konsultan
Konsultan akan mengalami kerugian waktu, serta akan terlambat dalam mengerjakan proyek lainnya, jika pelaksanaan proyek mengalami keterlambatan penyelesaian.

## 3. Pihak Owner
Keterlambatan  proyek  pada  pihak  pemilik  atau owner, berarti  kehilangan  penghasilan  dari bangunan yang seharusnya sudah dapat digunakan atau di sewakan.

## Komponen Biaya Proyek Konstruksi
Struktur dari biaya konstruksi terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung (AACE, 2015). Biaya langsung ( direct cost ) adalah biaya yang berkaitan dengan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan, sedangkan biaya tidak langsung (Indirect  Cost) adalah  semua  biaya  proyek  yang  tidak  secara  langsung  berhubungan  dengan konstruksi  di  lapangan.    Tetapi  biaya  tidak  langsung  tidak  bisa  dilepaskan  dari  proyek  yang tengah berjalan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas  obyek/subyek  yang  mempunyai karakteristik  tertentu  dan  telah  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  diamati  dan  diteliti  kemudian ditarik kesimpulannya sedangkan sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh obyek yang diteliti  dan  dianggap  mewakili  seluruh  populasi  (Sugiyono,  2013).  Penentuan  jumlah  sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Nalendra et. al, 2021) yaitu sebagai:
𝑛       = 𝑁 1+(𝑁 𝑥 𝑒 2 ) (1)
Keterangan:
n  :  Ukuran sampel N  :  Ukuran populasi E  : Tingkat kesalahan

## Pengujian kuesioner
Beberapa langkah pengujian kuesioner menurut (Priyatno, 2017), adalah sebagai berikut.
1. Uji Validitas
Uji  validitas digunakan untuk  mengetahui seberapa cermat suatu item dalam  mengukur apa yang ingin diukur. Kriteria batas minimal butir pernyataan yang diterima menurut (Priyatno, 2017), adalah sebagai berikut.
a. Jika r hitung > r tabel (degree of freedom), maka instrumen dianggap valid.
b. Jika  r hitung <  r tabel (degree  of  freedom), maka  instrumen  dianggap  tidak  valid (drop), sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian.
c. Untuk taraf signifikansinya sebesar 5%.

## 2. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan  kelanjutan  dari  uji  validitas,  item  yang  masuk  pengujian  adalah item  yang  valid  saja  dan  untuk  menentukan  apakah  instrument  reliabel  atau  tidak menggunakan batasan 0,6.
3. Uji Normalitas
Dalam  uji  normalitas,  terdapat  indikator  yang  disebut  nilai  signifikansi.  Apabila  data memiliki nilai signifikansi 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal.

## Analisis Faktor
Analisis  faktor  adalah  analisis  yang  digunakan  untuk  mereduksi  data  atau  meringkas  dari variabel  yang  banyak  diubah  menjadi  variabel  yang  sedikit.  Tahap-tahap  dalam  analisis  faktor tersebut adalah (Priyatno, 2017),
1. Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO)
Jika  KMO  >  0,5,  maka  diindikasikan  jumlah  sampel  cukup  memenuhi  untuk  digunakan dalam analisis faktor.
2. Barclett’s Test Sphericity
Jika signifikansi < 0,05 menunjukkan adanya korelasi antara variabel secara menyeluruh atau keseluruhan.
3. Measures of sampling adequacy (MSA)
Jika nilai MSA setiap variabel lebih besar dari 0,5, diindikasikan jumlah sampel cukup untuk digunakan di dalam analisis faktor.

## 4. Komunalitis (communalities)
Ketentuannya  adalah  makin  besar Communalities sebuah  variabel,  berarti  makin  erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk
Setelah tahap-tahap analisis faktor sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah (Priyatno, 2018), Menentukan jumlah faktor
1. Rotasi varimax dan interpretasi faktor
2. Penamaan faktor yang terbentuk

## Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  adalah  analisis  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh  yang signifikan  secara  parsial  atau  simultan  antara  dua  atau  lebih  variabel  independen  terhadap  satu variabel  dependen  (Priyatno,  2017).  Persamaan  regresi  linier  berganda  secara  matematik diekspresikan oleh:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + ……+ b n X n (2)
Keterangan:
Y                 :  Variabel tak bebas a                 :  Konstanta X1, X2, Xn :  Variabel bebas

## bo, b1, bn    :  Nilai koefisien regresi

## Miles dan Huberman
Dalam  melakukan  analisis  data  kualitatif  (Miles  &  Huberman,  1984)   memiliki  tiga  komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama yang  terdapat  dalam  analisis  data  kualitatif  tersebut  harus  ada  dalam  analisis  data  kualitatif, sebab  hubungan  dan  keterkaitan  antara  ketiga  komponen  itu  perlu  terus  dikomparasikan  untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  dua  lokasi  proyek  pembangunan  bendungan  yaitu  pembangunan Bendungan  Manikin  yang  terletak  di  Desa  Kuaklalo,  Kecamatan  Taebenu,  Kabupaten  Kupang dan  pada  pembanguan  Bendungan  Temef  di  Desa  Oenino,  Kecamatan  Oenino  dan  Desa Konbaki,  Kecamatan  Polen,  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  (TTS),  Nusa  Tenggara  Timur. Obyek  yang  diteliti  adalah  faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  pengaruhnya  terhadap  biaya dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi  bendungan,  sedangkan  untuk  subyek  pada  penelitian  ini adalah penyedia jasa. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab keterlambatan yang  berpengaruh  terhadap  biaya,  yang  diambil  dari  pengelompokkan  beberapa  faktor keterlambatan pada peneliti terdahulu dan disajikan dalam Tabel 1 di bawah.

## Tabel 1. Variabel Penelitian (Faktor-Faktor Keterlambatan)
Kedisiplinan tenaga kerja
Penggantian tenaga kerja baru Kekurangan tenaga kerja Keahlian tenaga kerja
Pengalaman kontraktor Pengalaman tim perencana Pengalaman manajer lapangan Pengalaman tenaga kerja
Perhatian terhadap kinerja pekerja Pengambilan keputusan owner
Pengambilan keputusan kontraktor
Penentuan durasi waktu kerja yang tidak tepat
Rencana urutan kerja yang tidak tersusun dengan baik
Jadwal pengadaan material
Pengawasan proyek yang tidak dilakukan dengan baik Komunikasi yang kurang baik antara wakil owner dan kontraktor Komunikasi yang kurang baik antara perencana dan kontraktor Kesalahan memperkirakan kompleksitas pekerjaan
Terjadi perubahan desain oleh owner Kesalahan dalam penyelidikan tanah Perubahan gambar rencana
Intensitas curah hujan
Faktor sosial dan budaya Masalah pembebasan lahan Pengaruh keamanan lingkungan terhadap pembangunan proyek Terjadi hal-hal tak terduga seperti kebakaran, banjir, gempa dll
Keterlambatan pengiriman bahan Kualitas barang yang kurang baik Kekurangan bahan konstruksi
Kerusakan bahan di tempat penyimpanan Kelangkaan bahan yang dibutuhkan FAKTOR SITUASI LINGKUNGAN (X7) FAKTOR BAHAN (X8) SUB FAKTOR SUB FAKTOR SUB FAKTOR SUB FAKTOR FAKTOR TENAGA KERJA (X1) FAKTOR PENGALAMAN KERJA (X2) FAKTOR KEPEMIMPINAN (X3) FAKTOR JADWAL PEKERJAAN (X4) FAKTOR MANAJERIAL LAPANGAN (X5) FAKTOR PERUBAHAN DESAIN (X6) SUB FAKTOR SUB FAKTOR SUB FAKTOR SUB FAKTOR

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Responden
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  staf-staf  kontraktor  yang  dipilih  penulis  sebagai  sampel pada  penelitian  ini.  Hasil  dari  analisis  karakteristik  responden  berupa  diagram  lingkaran  yang dapat dilihat berikut ini:

## 1. Jenis Kelamin

## Gambar 1. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

## 2. Jabatan Dalam Perusahaan
Gambar 2. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Dalam Perusahaan

## 3. Pendidikan Terakhir
Gambar 3. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
4. Jurusan

## Gambar 4. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Jurusan

## 5. Pengalaman Dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi

## Gambar 5. Diagram Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Dalam Perusahaan

## Uji Validitas
Berdasarkan hasil uji, diketahui bahwa nilai koefisien korelasi r hitung >r tabel (r tabel = 0,361) dan nilai signifikansi<0,05%  (seluruh  item  pertanyaan),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  item pertanyaan tersebut valid.

## Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, sehingga disimpulkan bahwa ke- 31 item pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.

## Analisis Faktor
1. Kaiser-Mayer-Olkin measure of sampling adequacy (KMO)
Berdasarkan  hasil  uji,  diperoleh  nilai  KMO  >  0,5,  sehingga  menunjukkan  bahwa  jumlah sampel cukup memenuhi untuk digunakan dalam analisis faktor
2. Measures Of Sampling Adequacy (MSA)
Berdasarkan  hasil  uji,  diperoleh  nilai  MSA  >  0,5,  sehingga  seluruh  variabel  layak  untuk digunakan di dalam analisis faktor.
3. Komunalitis ( communalities )
Berdasarkan Output communalities , diketahui nilai Extraction untuk semua variabel > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat dipakai untuk menjelaskan faktor Setelah tahap-tahap analisis faktor sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah:

## 1. Menentukan jumlah faktor
Tabel  total Variance  Explained menunjukkan  nilai  masing-masing  variabel  yang  dianalisis. Dalam penelitian  ini terdapat 8 variabel  yang artinya terdapat 8 component yang dianalisis. Hasil uji total Variance Explained dapat dilihat pada Tabel.
Tabel 2. Total Variance Explained
Berdasarkan tabel Initial Eigenvalues terdapat  3 component yang  memiliki  nilai Eigenvalue >1, sehingga terdapat 3 faktor yang terbentuk dari 8 variabel yang dianalisis.
2. Rotasi Faktor
Rotasi faktor digunakan untuk mengubah matrix faktor menjadi matrix yang lebih sederhana yang lebih mudah untuk disimpulkan.
Tabel 3. Hasil sebelum rotasi faktor             Tabel 4. Hasil setelah rotasi faktor

## 3. Penamaan faktor yang terbentuk
Penamaan  faktor  dilakukan  dengan  melihat  hal  yang  mendasari  dan  cukup  mewakili  sifat- sifat dari variabel awal yang terkumpul dalam satu faktor. Penamaan faktor baru dapat dilihat pada tabel.
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulativ e % 1 4.756 59.445 59.445 4.756 59.445 59.445 2.912 36.398 36.398 2 1.408 17.605 77.050 1.408 17.605 77.050 2.331 29.143 65.541 3 1.020 12.754 89.804 1.020 12.754 89.804 1.941 24.263 89.804 4 0.463 5.786 95.590 5 0.128 1.606 97.195 6 0.101 1.268 98.464 7 0.082 1.027 99.490 8 0.041 0.510 100.000 Comp onent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared
1 2 3 X1 0.872 -0.023 0.385 X2 0.630 0.114 0.564 X3 0.823 -0.002 0.423 X4 0.861 -0.322 -0.291 X5 0.859 -0.345 -0.276 X6 0.825 -0.419 -0.284 X7 0.606 0.724 -0.234 X8 0.627 0.687 -0.280
Component Matrix a
Component
1 2 3 X1 0.432 0.825 0.206 X2 0.105 0.833 0.156 X3 0.368 0.827 0.190 X4 0.908 0.260 0.195 X5 0.912 0.270 0.169 X6 0.933 0.239 0.097 X7 0.132 0.207 0.942 X8 0.188 0.180 0.936
Rotated Component Matrix a Component

## Tabel 5. Variabel Asli dan Faktor Estraksi

## Uji Normalitas
Berdasarkan output ,  diperoleh  nilai Asymptotic  significance  (2-tailed) adalah  0,157  (0,157  > 0,05) yang artinya bahwa data tersebut terdistribusi normal.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  ini  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  variabel  indepemden  yaitu  jadwal pekerjaan dan  manajerial  lapangan serta perubahan desain (Xb1), tenaga kerja dan pengalaman kerja  serta  kepemimpinan  (Xb2),  bahan  konstruksi  dan  situasi  lingkungan  (Xb3)  terhadap variabel  dependen  yaitu  biaya.  Berikut  merupakan  tabel  hasil  dari  analisis  regresi  liniear barganda.

## Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Nilai-nilai output pada  tabel  tersebut  akan  dimasukkan  ke  dalam  persamaan  regresi  linier berganda sebagai berikut:
Y = 4,982 + 0,377Xb1 + 0,264Xb2 + 0,204Xb3

## Koefisien Determinasi Berganda
Uji  koefisien  determinasi  berganda  (R square atau  R  kuadrat)  bermakna  sebagai  sumbangan pengaruh  yang  diberikan  variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel  terikat  (Y).  Berikut  hasil  uji koefisien determinasi berganda yang dapat dilihat pada berikut.
Tabel 7. Hasil Koefisien Determinasi Berganda
Variabel Asli Kode Pert Faktor Baru Kode Pert Jadwal Pekerjaan X4 Manejerial Lapangan X5 Perubahan Desain X6 Tenaga Kerja X1 Pengalaman Kerja X2 Kepemimpinan X3 Situasi X7 Bahan X8 Jadwal pekerjaan dan manajerial lapangan serta perubahan desain Xb1 Tenaga kerja dan pengalaman kerja serta kepemimpinan Xb2 Bahan konstruksi dan situasi lingkungan Xb3 Standardized Coefficients B Std. Error Beta (Constant) 4.982 2.085 2.390 0.024 Xb1 0.377 0.110 0.446 3.415 0.002 Xb2 0.264 0.108 0.331 2.444 0.022 Xb3 0.204 0.089
0.268 2.292 0.030
Model
Unstandardized Coefficients t
Sig. 1
Model R
R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .848 a 0.719 0.686 1.96265
Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi berganda adalah 0,719 yang artinya 71,9 %.  Hal  ini  berarti  bahwa  71,9  %  pemakaian  biaya  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  yaitu  Jadwal pekerjaan dan  manajerial  lapangan serta perubahan desain (Xb1), tenaga kerja dan pengalaman kerja  serta  kepemimpinan    (Xb2),  Bahan  konstruksi  dan  situasi  lingkungan  (Xb3)  Sedangkan selebihnya dijalaskan oleh variabel lain yang belum disebutkan pada penelitian ini.

## Uji F (ANOVA)
Pada pengujian ini tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Berdasarkan tabel hasil uji F diperoleh  nilai  F hitung sebesar  22,132  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Nilai  F tabel diperoleh sebesar  3,350,  sehingga  nilai  F hitung >F tabel (22,132>3,350)  dan  nilai  Signifikan<0,05 (0,000<0,05).  Artinya  bahwa  seluruh  variabel  bebas  yaitu  jadwal  pekerjaan  dan  manajerial lapangan serta perubahan desain (Xb1), tenaga kerja dan pengalaman kerja serta kepemimpinan (Xb2),  bahan  konstruksi  dan  situasi  lingkungan  secara  simultan  mempunyai  pengaruh  atau hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat.

## Uji t (Parsial)
Uji  t  (uji  koefisien  regresi  secara  parsial)  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  signifikan variabel bebas (X) secara parsial terhadap variabel terikat (Y).

## Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Uji t
Berdasarkan  Tabel  8    dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  variabel  bebas  berpengaruh  positif terhadap  pemakaian  biaya  yang  berarti  semakin  tinggi  faktor  jadwal  pekerjaan  dan  manajerial lapangan serta perubahan desain (Xb1), tenaga kerja dan pengalaman kerja serta kepemimpinan (Xb2), bahan konstruksi dan situasi lingkungan (Xb3) maka semakin tinggi pemakaian biaya.

## Analisis Miles dan Huberman
Berdasarkan  hasil analisis diperoleh solusi untuk mengatasi keterlambatan menurut keseluruhan responden yaitu
1. Pihak owner harus  memastikan  bahwa  lahan  yang  akan  dikerjakan  sudah  siap  dibangun sehingga tidak ada masalah mengenai penutupan lahan oleh masyarakat saat proyek berjalan
2. Menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan
3. Menjaga komunikasi yang baik antar pihak-pihak dalam proyek dan melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam proyek saat penggambilan keputusan
4. Melakukan pengawasan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan proyek.
5. Sebelum  dilakukan  konstruksi  harus  melakukan  investigasi  awal  dengan  mengetes  struktur tanah yang akan digunakan untuk memastikan bahwa daya dukung tanah benar-benar stabil dengan konstruksi yang akan terpasang.
No Faktor t
Sig Keterangan 1 Jadwal pekerjaan dan manajerial lapangan serta perubahan desain (Xb1) 3,415 0.002 Berpengaruh Positif 2 Tenaga kerja dan pengalaman kerja serta kepemimpinan (Xb2) 2,444 0.022 Berpengaruh Positif 3 Bahan konstruksi dan situasi lingkungan (Xb3) 2,292 0.030 Berpengaruh Positif
6. Memaksimalkan  pekerjaan  pada  saat  musim  kemarau,  menyusun  jadwal  pengadaan  dan pengiriman bahan yang mengacu pada rencana pekerjaan di lapangan.

## KESIMPULAN
1. Faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  proyek  konstruksi  bendungan  berdasarkan  teknik analisis  faktor  dihasilkan  3  (tiga)  faktor  baru  penyebab  keterlambatan  penyelesaian  proyek konstruksi  bendungan  yang  merupakan  hasil  reduksi  dari  8  (delapan)  variabel  asli. Penentuan  variabel  baru tersebut  berdasarkan nilai Extraction > 0,50 dan berdasarkan  nilai Eigenvalue >  1  (satu).  Faktor  yang  terbentuk,  yaitu  Faktor  1  (Xb1)  Jadwal  pekerjaan  dan manajerial lapangan serta perubahan desain,  Faktor 2 (Xb2)  Tenaga kerja dan pengalaman kerja serta kepemimpinan  dan Faktor 3 (Xb3) Bahan konstruksi dan situasi lingkungan
2. Untuk  melihat  pengaruh  antara  faktor-faktor  penyebab  keterlambatan  penyelesaian  proyek konstruksi  bendungan  terhadap  biaya,  maka  dilakukan  uji  regresi  linear  berganda  dan diperoleh  satu  persamaan  yaitu,  Y  =  4,982  +  0,377Xb1  +  0,264Xb2  +  0,204Xb3. Berdasarkan  persamaan  tersebut  ketiga  variabel  bebas  yaitu  Jadwal  pekerjaan  dan manajerial lapangan serta perubahan desain (Xb1), Tenaga kerja dan pengalaman kerja serta kepemimpinan (Xb2), Bahan konstruksi dan situasi lingkungan (Xb3) mempunyai pengaruh positif terhadap pemakaian biaya artinya meningkatnya salah satu dari ketiga variabel bebas akan menyebabkan meningkat pula pemakaian biaya.
3. Solusi  mengatasi  keterlambatan  pelaksanaan  proyek  konstruksi  bendungan  menurut responden  yaitu:  pihak owner harus  memastikan  bahwa  lahan  yang  akan  dikerjakan  sudah siap dibangun sehingga tidak ada  masalah  mengenai penutupan  lahan oleh  masyarakat saat proyek  berjalan,  menambah tenaga  kerja sesuai kebutuhan,  menjaga komunikasi  yang  baik antar  pihak-pihak  dalam  proyek  dan  melibatkan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dalam proyek  saat  penggambilan  keputusan.  Melakukan  pengawasan  untuk  mengevaluasi  kinerja pelaksanaan  proyek.  Sebelum  dilakukan  konstruksi  harus  melakukan  investigasi  awal dengan  mengetes  struktur  tanah  yang  akan  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  daya dukung  tanah  benar-benar  stabil  dengan  konstruksi  yang  akan  terpasang.  Memaksimalkan pekerjaan  pada  saat  musim  kemarau,  menyusun  jadwal  pengadaan  dan  pengiriman  bahan yang mengacu pada rencana pekerjaan di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
AACE. (2015). Skill and Knowledge of Cost Engineering. Quality , 1–6.
Haseeb  et.  al.  (2011). Permasalahan  Proyek  Dan  Dampak  Keterlambatan  Pada  PT  Industri Konstruksi Pakistan . 1 (5), 41–50.
Jikaldo.  (2017). Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Keterlambatan  Penyelesaian  Proyek Konstruksi Gedung Di Kota Padang Pengaruhnya Terhadap Biaya .
Kupangterkini. (2022). Pembebasan Lahan Bendungan Manikin Masih Sisakan Masalah .
Leonda. (2008). Proyek Konstruksi Pada Tahun 2007 Di Daerah Belitung .
Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1984). Qualitative  Data  Analysis:  A  Sourcebook  of  New Mehods . Universitas Indonesia (UI-PRESS).
Nalendra et. al. (2021). Statistika Seri Dasar dengan SPSS.
Priyatno, D. (2017). Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS . Penerbit Andi.
Rani, H. (2016). Manajemen Proyek Konstruksi . Penerbit Andi.
Soeharto. (1999). Manajemen Proyek Konstruksi (Edisi Kedua) .
Soeparyanto.  (2017).  Pengaruh  keterlambatan  waktu  kerja  terhadap  biaya  pada  proyek  jalan  di kota kendari. Stabilita , 3 (November), 45–52.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D .
Tempo.co.  (2022). Proses  Pembayaran  Lahan  di  Bendungan  Temef  NTT  Terhambat,  Ini Penyebabnya .