## Jurnal Talenta Sipil, 4(2), Agustus 2021, 114-119
Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v4i2.57
Analisa Pengunaan dan Produktivitas Alat Berat pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pauh – Air Hitam Provinsi Jambi

## Fadhilah Akbar, Fakhrul Rozi Yamali*, Annisaa Dwiretnani
Program Studi Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: fakhrul_65@yahoo.co.id
Abstrak. Dalam suatu pekerjaan perbaikan ruas  jalan simpang pauh – air hitam memiliki suatu kendala dalam  mengadakan alat berat  dengan  lamanya  umur  alat  berat  yang  digunakan  dalam  melakukan  penaspalan  yang  terlalu  membutuhkan  waktu, dikarenakan  dalam  suatu  pemilihan  jenis  dan  tahun  alat  berta  yang  digunakan  merupakan  jenis  alat  berat  dengan  tahun  lama makan  produktivitas  yang  timbul  pada  alat  berat  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan  dalam  mejalankan  kegiatan  konstruksi  agar  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  direncanakan  maka  waktu  proses pekerjaan  alat  berat  sangat  berpengaruh  penting  dalam  perhitungkan  supaya  untuk  mengetahui  kerja  alat  sesuai  dengan  jadwal yang  telah  dibuat  dan  dapat  megurangi  keterlambatan  dalam  suatu  pekerjaan  konstruksi.  Dari  hasil  analisa  diperoleh  hasil perhitung Produktivitas Asphalt Finisher merk Mitsubishi MF40W didapat sebesar 39, 68 Ton/jam, produktivitas Tandem Roller Lutong  Ltc  didapat  sebesar  38,03  Ton/Jam,  dan Produktivitas  Pneumatic  Tired  Roler KR20W  didapat  sebesar  37,  56  Ton/Jam dengan volume pekerjan 1450,04 Ton membutuhkan lama waktu pekerjaan masing – masing alat selama 6 hari, sedangkan untuk perbandingan dengan alat  baru  memperoleh  hasil  perhitungan Produktivitas Asphalt Finisher merk Vollvo P2820D Tahun  2020 didapat sebesar 69,58 Ton/Jam, Tandem Roller merk Vollvo DD 105 Tahun 2020 didapat sebesar 83,38 Ton/Jam, dan Pneumatic Tired Roller merk Vollvo PT220 Tahun 2020 didapat sebesar 82,56 Ton/Jam dengan lama pekerjaan 3 hari.
Kata kunci: Peningkatan ruas jalan; Time schedule; dan Analisa Produktivitas alat berat.

## PENDAHULUAN
Dalam  melakukan  suatu  pekerjaan  peningkatan  ruas  jalan  simpang  pauh  kecamatan  air  hitam  kabupaten sarolangun  memiliki  masalah  tehadap  alat  berat  yang  digunakan  di  lapangan  makan  produktivitas  alat  sangan menunjang untuk ke\berhailan dalam melakukan pekerjaan tersebut.
Maksud  tujuan  dari  perhitungan  produktivitsa  alat  berat  adalah  untuk  mengetahui  apakah  alat  berat  yang digunakan merupakan alat berat yang layak atau tidak dalam melakukan pekerjaan dilapangan agar dapat menunjang hasil kerja yang baik dan efisien.

## Landasan Teori

## Produktivitas alat berat
Dalam melakukan perhitungan produktifitas alat berat ini merupakan analisa terhadap peralatan yang digunakan di lapangan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksnakan oloh alat bantu untuk tenaga kerja di lapangan agar dapat mempermudah pekerjaan.

## Koordinasi alat – alat yang digunakan

## 1. Asphalt finisher
Kapasitas alat Asphalt Finisher dinyatakan dengan rumus berikut: Qaf = ( W x S x 60 x E x P x D1) Keterangan : Qaf = Produktifitas Alat Berat Asphalt Finisher W = Lebar Suatu Hamparan S = Kecepatan Alat Berat E = Efesiensi Alat Berat P = Tebal Suatu Hamparan DI = Berat Jenis Aspal
2. Tandem Roller
Kapasitas alat Tandem Roller dinyatakan dengan rumus seperti di bawah ini.
Keterangan : Qtd = Produktifitas Alat Berat Tandem Roller W = Lebar Pengilasan Alat Berat
Fadhilah  Akbar,  Fakhrul  Rozi  Yamali  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisa  Pengunaan  dan  Produktivitas  Alat  Berat  pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pauh – Air Hitam Provinsi Jambi
S = Kecepatan Gerak Alat Berat E = Efesiensi Pekerjaan Pada Alat N = Laju Bolak Balik Suatau Alat Berat P = Tebal Pemadatan Oleh Alat Berat

## 3. Pneumatic tired Roller
Kapasitas alat pneumatic tired roller dinyatakan dengan rumus berikut:
Keterangan : Qptr = Produktifitas Pekrjaan Alat pneumatic Tyred Roller S = Kecepatan Laju Alat Berat E = Efesiensi Pekerjaan Alat Berat N = Jumlah Bolak Balik Alat Berat P = Tebal Suatu Pemadatan Alat Berat DI = Berat Jenis aspal

## Efesiensi alat berat
Produktivitas alat berat dalam suatu pekerjaan dipengaruhi beberapa faktor.
Tabel 1. Efesiensi Pekerjaan Alat Kondisi oprasi alat Pemeliharaan Mesin Baik sekali Baik Sedang Buruk Baik Sekali 0.83 0.81 0.76 0.70 Baik 0.78 0.75 0.71 0.65 Sedang 0.72 0.69 0.65 0.60 Buruk 0.63 0.61 0.57 0.52
Sumber: Rochmanhadi (1985)
Dalam  menetukan  hasil  yang  berada  pada  tabel  maka  ada  beberapa  faktor  yang  menentukan  hasil  dari produktifitsa alat yang telah di tentukasn sebagai berikut:
1. Peralatan prima = 1.00 – 0.90
2. Peralatan baik = 0.90 – 0.98
3. Peralatan cukup = 0.80 – 0.70
4. Peralatan sedang = 0.70 – 0.60

## METODE Pemeriksaan Keadaan Lapangan
Dalam melakukan perencanaan pada pekerjaan, maka dilakukan observasi atau pengamatan di lapangan. Dalam melaksanakan suautu pengamatan harus mengetahui keadaan lapangan yang sebenarnya.

## Metode Pengumpulan Data
Dalam malakukan pengumpulan data maka diperolah bahan - bahan yang tepat dan real/ nyata dan signifikan. Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  secara  jelas  dan  real  dilapangan,  maupun  mencari narasumber yang berada di lapanggan secara langsung kepada pelaksana kegiatan dilapangan
2. Data Sekunder
Data  sekunder  data  yang  diperoleh  dari  suatu  instansi  yang  terkait  dalam  suatu  kegiatan  yang  dilaksanakan  dan data yang telah dilaksanakan penilitain oleh parah ahli dalam menemukan teori.

## Pengolahan Data
Dalam  suatu  pengelolahan  data,  data  yang  terkumpul  selanjutnya  akan  dilakukan  penghitungan  berdasarkan kinerja masing-masing alat dan banyaknya alat yang digunakan maka perhituungan yang akan dilakukan mengunakan rumus yang telah ditentukan dan akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

## Diagram Alir Penelitian
Fadhilah  Akbar,  Fakhrul  Rozi  Yamali  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisa  Pengunaan  dan  Produktivitas  Alat  Berat  pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pauh – Air Hitam Provinsi Jambi
Gambar 1 . Bagan Alir Sumber Data: Olahan (2020)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Data Kegiatan Pekerjaan
Pada  pekerjaan  perkerasan  lentur  laston  lapis  antar  (  AC  –  BC  )  dengan  panjang  rencana  awal  pekerjaan sepanjang 2.235 m. Dengan lebar pkerjaan sepanjang 4,5 m dan tebal recana 0,06 m.

## Analisa Perhitungan Produktivitas Alat
1. Asphalt Finisher
Makan perhitungan produksi alat asphalt finisher pada pekerjaan tersebut yang berfungsi sebagai alat penghampat material.
Merk dan type alat = Mitsubishi Model Mf40w Lebar screed = 3,5 meter Lebar efektif hampar alat berat = 2,25 meter Volume hopper = 9 ton Kecepatan operasi ( s) = 3,0 meter/detik Tebal lapisan padat ( p ) = 0,06 meter Berat jenis aspal ( d1) = 2,30 ton Efesiensi alat ( e ) = 0,71 ( tabel 2.1 )
2. Tandem Roller
Untuk melakukan pekerjaan pemadata maka di butuhkan alat berat jenis Tandem roller.
Fadhilah  Akbar,  Fakhrul  Rozi  Yamali  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisa  Pengunaan  dan  Produktivitas  Alat  Berat  pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pauh – Air Hitam Provinsi Jambi
Merk dan type alat = Lutong Ltc Lebar roda pengilas = 1,7 meter Berat roda depan & belakang = 8 ton Kecepatan gerak alat ( s ) = 1,37 km/ jam Efesiensi kerja alat ( e ) = 0,71 ( tabel 2.1 ) Jumlah lintasan ( n ) = 6 lintasan Tebal lapisan pemadatan ( p ) = 0,06 meter

## 3. Peneumatic Tried Roller
Alat berat yang di gunakan untuk memperhyalus permukaan asphalt setelah di lakukan pemadatan pertama, makan digunakan alat berat jenis Peneumatic Tried Roller. Merk dan type alat = Kawasaki Model Kr20w-2 Lebar efektif ( w) = lebar roller – lebar over lap ≈ 2.00 meter – 0.30 meter ≈ 1.70 meter Kecepatan gerak alat ( s ) = 4.06 km/jam Efesiensi kerja alat ( e ) = 0.71 Jumlah gerak bolak balik ( n ) = 18 Tebal tebal pemadatan ( p) = 0.06meter
Maka  lama  waktu  pekerjaan  yang  di  lakukan Pneumatic  Tired  Roller dalam  kegiatan  ini  dapat  dilihat  dalam perhitungan sebagai berikut:
Tabel 2. Analisa Kapasitas Alat Pada Pekerjaan Perkerasan Lentur Lapis Antara (AC – BC)
No Alat yang digunakan Volume Kapasitas kerja alat per-jam ( ton /jam) 1. Asphalt finisher 1450.04 ton 39.68 ton / jam 2 Tandem roller 1450.04 ton 38.03 ton / jam 3 Pneumatic tired roller 1450.04 ton 37.56 ton / jam
Sumber: Data Olahan (2020)
Pada  tabel  diatas  menujukan  hasil  yang  di  dapat  pada  kapsitas  alat  yang  berkerja  pada  pekerjaan  peningkatan ruas jalan simpang pauh – air hitam seperti berikut.
Tabel 3. Produktivitas Alat pada Pekerjaan Perkerasan lentur lapis antara (AC – BC) No  Alat yang digunakan Kapasitas kerja alat per-jam ( ton /jam) Waktu kerja alat per- hari Lama kerja efektif 1. Asphalt finisher 39,68 ton / jam 7 jam / hari 6 hari 2 Tandem roller 38,03 ton / jam 7 jam / hari 6 hari 3 Pneumatic tired roller 37,56 ton / jam 7 jam / hari 6 hari
Sumber: Data Olahan (2020)
Pada  tabel  diatas  menujukan  hasil  yang  di  dapat  pada  kapsitas  alat  yang  berkerja  pada  pekerjaan  peningkatan ruas jalan simpang pauh – air hitam seperti berikut.

## Perhitungan Perbandingan Produktivitas Alat Berat
Untuk  melakukan  analisa  produktivitas  alat  berat  pada  kegiatan  peningkatan  ruas  jalan  simpang  pauh  air  – hitam  provinsi  jambi  ini  maka  dilakukan  perhitungan  ulang  dengan  melakukan  perbandingan  alat  yang  akan digunakan pada kegiataan peningkatan ruas jalan simpang pauh – air hitam dengan mengunakan alat berat tahun yang lebih muda dari sebelumnya ,agar dapat memproleh suatu kinerja yang lebih cepat dan efisien, maka perlu dilakukan perhitungan ulang untuk bahan perbandingan, maka harus dilakukan analisa atau perhitungan sebagai berikut:

## Asphalt Finisher
Produktivitas alat asphalt finisher dengan specification seperti berikut: Merk dan type alat = VOLVO P2820D Tahun alat = 2020 Lebar width vb40 = 3.5 meter Lebar efektif hampar ( w ) = 2,25meter Kapasitas hopper ( cp ) = 9 ton
Fadhilah  Akbar,  Fakhrul  Rozi  Yamali  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisa  Pengunaan  dan  Produktivitas  Alat  Berat  pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pauh – Air Hitam Provinsi Jambi
Kecepatan operasi ( s) = 4,5 km/ jam Efesiensi kerja alat ( e ) = 0,83 ( tabel 2.1) Tebal lapisan padat ( p ) = 0,06meter
Suatu  pekerjaan  alat  berat  memeiliki  waktu  jeda,  dalam  proses  peenghamparan  material  asphal  alat  berat biasanya  memiliki  waktu  tunggu  5  –  15  menit,  namun  dalam  pekerjaan  simpang  pauh  –  air  hitam  alat  berat membutuhkan wktu 10 menit untuk penghamparan.

## Tandem Roller
Perhitungan produktivitas alat tandem roller seperti berikut: Merk dan type alat = Volvo Dd105 Tahun alat = 2020 Lebar roda pengilas = 1,68 meter Berat roller pengilas = 8 ton Kecepatan gerak alat ( s ) = 5,20 km/ jam Efesiensi kerja alat ( e ) = 0,83 ( tabel 2.1) Jumlah lintasan ( n ) = 6 lintasan

## Peneumatic Tried Roller
Perhitungan Produktivitas Alat Pneumatic Tried Roller seperti berikut: Merk dan type alat = Volvo Pt220 Tahun Alat = 2020 Lebar Roller Pengilas = 1,98 Meter Lebar efektif ( W) = lebar roller – lebar over lap = 1,98 Meter – 0,25 Meter = 1,73 Meter Kecepatan gerak alat ( S ) = 7,50 km/Jam Efesiensi kerja alat ( E ) = 0,83 (Tabel 2.1) Jumlah Gerak Bolak balik ( N ) = 18 Tebal tebal pemadatan ( p) = 0,06Meter
Tabel 4. Analisa Kapasitas Alat Baru Untuk Pekerjaan Perkerasan lentur lapis antara (AC – BC)
No Alat yang digunakan Volume Kapasitas kerja alat per-jam ( ton /jam) 1. Asphalt finisher 1450,04 ton 69,58 ton / jam 2 Tandem roller 1450,04 ton 83,38 ton / jam 3 Pneumatic tired roller 1450,04 ton 82,56 ton / jam
Sumber: Data Olahan (2020)
Pada tabel 4 Didapat kapasitas alat pada pekerjaan perkerasan lentur lapis antara (ac – bc) dengan alat asphalt finisher berkapasitas 69,58 ton / jam, untuk alat tandem roller berkapasitas 83,38 ton / jam, sedangkan pneumatic tired roller berkapasitas 82,56 ton / jam.
Tabel 5. Produktivitas Alat Baru Pada Pekerjaan Perkerasan lentur lapis antara (AC – BC) No Alat yang digunakan Kapasitas kerja alat per-jam ( ton /jam) Waktu kerja alat per- hari Lama kerja efektif 1. Asphalt finisher 69,58 ton / jam 7 jam / hari 3 hari 2 Tandem roller 83,38 ton / jam 7 jam / hari 3 hari 3 Pneumatic tired roller 82,56 ton / jam 7 jam / hari 3 hari
Sumber :Data Olahan (2020)
Pada  tabel  5.  Produktivitas  alat  untuk  pekerjaan  perkerasan  lentur  lapis  antara  (ac  –  bc)  dengan  alat Asphalt Finisher,  Tandem  Roller,  Pneumatic  Tired  Roller masing  alat  tersebut  membutuhkan  waktu  kerja  7  jam/hari  serta lama kerja efektif 3 hari.

## SIMPULAN
Dari hasil pengamatan dan Analisa data maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Produktivitas Asphalt Finisher Merk Mitsubishi MF40W didapat sebesar 39, 68 ton / jam dengan membutuhkan 1 unit  alat  untuk  menghampar  aspal  dengan  volume  yang  dibutuhkan  sebanyak  1450,04  ton  dalam  waktu  6  hari
Fadhilah  Akbar,  Fakhrul  Rozi  Yamali  dan  Annisaa  Dwiretnani,  Analisa  Pengunaan  dan  Produktivitas  Alat  Berat  pada Kegiatan Peningkatan Ruas Jalan Simpang Pauh – Air Hitam Provinsi Jambi
sedangkan,  produktivitas Asphalt  Finisher merk Vollvo  P2820D  Tahun  2020 didapat  sebesar  69,58  ton  /  jam dengan membutuhkan 1 unit alat untuk menghampar aspal dengan volume yang dibutuhkan sebanyak 1450,04 ton dalam waktu 3 hari.
2. produktivitas Tandem Roller Lutong LTC didapat sebesar 38,03 ton / jam dengan membutuhkan 1 unit alat untuk pemadatan  aspal  dengan  volume  yang  dibutuhkan  sebanyak  1450,04  ton  dalam  waktu  6  hari  sedangkan, produktivitas Tandem  Roller Merk Vollvo  DD  105  Tahun  2020 didapat  sebesar  83,38  ton  /  jam  dengan membutuhkan  1  unit  alat  untuk  pemadatan  aspal  dengan  volume  yang  dibutuhkan  sebanyak  1450,04  ton  dalam waktu 3 hari.
3. Produktivitas Pneumatic  Tired  Roler  KR20W didapat  sebesar  37,  56  ton  /  jam  dengan  membutuhkan  1  unit  alat untuk  memadatkan  aspal  dengan  volume  yang  dibutuhkan  sebanyak  1450,04  ton  dalam  waktu  6  hari  sedangkan, produktivitas Pneumatic  Tired  Roller  Merk Vollvo  PT220 tahun  2020  didapat  sebesar  82,56  ton  /  jam  dengan membutuhkan 1 unit alat  untuk memadatkan  aspal dengan volume  yang dibutuhkan sebanyak 1450,04 ton dalam waktu 3 hari.

## Saran
Dari hasil perhitungan tersebut makan didapatkan kesimpulan tersebut, maka penyusunan ini dapat memberikan acuan  atau  pendoman  bagi  pekerja  yang  melaksanakan  kegiatan  bagi  pihak  terkait  dalam  kegiatan.  Adapun  saran- saran tersebut antara lain:
1. Dari  hasil  perhitungan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  faktor  produktitas  alat  baru  lebih  baik  dibandingkan produktivitas  alat  yang  ada  dilapangan  dikarenakan  faktor  alat  yang  digunakan  meiliki  tahun  yang  lebih  baik  di bandigkan dengan alat yang ada dilapang
2. Tetapi faktor alat yang ada dilapangan memiliki faktor produktifvitas yang sama dengan perhitungan waktu kerja yang  ada  di  lapangan,  tetapi  alangkah  lebih  baiknya  untuk  kedepanya  meperhitungakan  produktivitas  terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang baik dan efisien
3. Dalam memilih alat alangkah lebih baik mengunakan alat yang tahun lebih tepat agar dapat meminimalisir waktu kerja, agar pekerjaan berjalan secara baik.
4. Dalam  pelaksanaan  sebaiknya  dalam  proses  pemeliharaan  alat  dilakukan  secara  efektif  agar  alat  berat  yang digunakan dapat berkerja dengan optimal

## DAFTAR PUSTAKA
Alter F. R. Rambi 2018, Jermias Tjakra, Pingkan A.K Pratasis, Analisis Investasi Alat Berat Proyek Jalan Pt. Gading Murni Perkasa, dalam jurnal sipil statik, vol. 6 No. 11. hal. 887 – 894, ISSN 2237 – 6732. Marzuki 2005, Metodologi Riset, Ekonsia,Yogyakarta. Rostiyanti 1999, Produktivitas Alat Berat Pada Proyek Kontruksi , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Rostiyanti 2002, Fatena S, Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi , penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Rostiyanti 2008, Manajemen Alat Berat untuk Proyek konstruksi , Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Rochmanhadi 1985, Perhitungan Biaya Pelkasanaan Pekerjaan Dengan Mengunakan Alat – Alat Berat, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Rochmanhadi 1992, Alat Berat dan pengunaannya, departemen pekerjaan umum , Jakarta. Wilopo, Djoko 2011, Metode Konstruksi dan Alat – alat Berat , Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta. Wigroho,  H.Y  dan  Suryadharma,  H  1993, PTM  (Pemindahan  Tanah  Mekanis)  Bagian  I .  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta Dan Alat – Alat Berat. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.