Haryadi,  F.,  (2021)  Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  dalam  Pemilihan  Subkontraktor  dan Pengaruhnya  Terhadap  Waktu  Pelaksanaan, Syntax  Idea, 3 (12), https://  doi.org/10.36418/syntax- idea.v3i12.1666 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 12, Desember 2021 FAKTOR-FAKTOR YANG

## BERPENGARUH DALAM PEMILIHAN SUBKONTRAKTOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN

## Febri Haryadi
Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta, Indonesia Email: sifebriharyadi@gmail.com

## Abstrak
Kontraktor  utama  sangat  bergantung  pada  jasa  subkontraktor  untuk  menurunkan biaya  dan  meningkatkan  efisiensi  pada  proyek  konstruksi.  Subkontraktor melaksanakan  tugas  tertentu  yang  tidak  dapat  dilakukan  oleh  kontraktor  utama secara  efisien.  Untuk  mendapatkan  subkontraktor  yang  berkompeten,  maka  perlu diadakan pemilihan subkontraktor. Pemilihan subkontraktor menjadi sangat penting dalam mengimbangi pertumbuhan industri konstruksi tersebut, sehingga kontraktor utama  sebagai  pelaksana  konstruksi  membutuhkan  subkontraktor  atau  kontraktor spesialis  untuk  pekerjaan  tertentu  yang  membutuhkan  keahlian  khusus.  Penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  mengkaji  temuan-temuan  dari  beberapa  jurnal  ilmiah yang  berkaitan,  sehingga  diperoleh  faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam pemilihan  subkontraktor  dan  faktor  yang  paling  berpengaruh  adalah  pengalaman melakukan  pekerjaan  sejenis.  Selain  itu  juga  ditemukan  pengaruhnya  terhadap waktu pelaksanaan proyek.
Kata Kunci : proyek; pemilihan subkontraktor; waktu pelaksanaan

## Abstract
Prime  contractors  rely  heavily  on  subcontractor  services  to  lower  costs  and increase  efficiency  on  construction  projects.  Subcontractors  perform  certain tasks that  the  main  contractor  cannot  perform  efficiently.  To  get  a  competent subcontractor, it is necessary to hold the selection of subcontractors. The selection of  subcontractors  becomes  very  important  in  keeping  pace  with  the  growth  of  the construction industry, so the main contractor as the construction executor requires a  subcontractor  or  specialist  contractor  for  certain  jobs  that  require  specialized expertise.  This  study  was  conducted  by  reviewing  the  findings  of  several  related scientific journals, so that the factors that influence the selection of subcontractors and  the  most  influential  factors  are  the  experience  of  doing  similar  work.  In addition, it also found its effect on the time of implementation of the project.
Keywords: project; selection of subcontractors; implementation time
Received: 2021-11-22; Accepted: 2021-12-05; Published: 2021-12-20

## Pendahuluan
Kontraktor  utama  sangat  bergantung  pada  jasa  subkontraktor  untuk  menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi pada proyek konstruksi. Subkontraktor melaksanakan tugas tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh kontraktor utama secara efisien. Tingkat penggunaan  subkontraktor  dapat  tergantung  pada  tingkat  kompleksitas  proyek konstruksi,  kekurangan  pekerja  berpengalaman,  godaan  untuk  meningkatkan keuntungan,  dan  pengurangan  risiko.  Subkontraktor  juga  berdampak  terhadap berkurangnya jumlah pekerja yang harus disediakan oleh kontraktor utama (Choudhry, Hinze, Arshad, & Gabriel, 2012).
Untuk  mendapatkan  subkontraktor  yang  berkompeten,  maka  perlu  diadakan pemilihan  subkontraktor.  Pemilihan  subkontraktor  menjadi  sangat  penting  dalam mengimbangi  pertumbuhan  industri  konstruksi  tersebut,  sehingga  kontraktor  utama sebagai  pelaksana  konstruksi  membutuhkan  subkontraktor  atau  kontraktor  spesialis untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus (Messah,  Krisnayanti, & Pono, 2012).
Berkaitan dengan pemilihan subkontraktor tersebut, maka perlu dilakukan analisis faktor-faktor  yang  paling  berpengaruh  dalam  pemilihan  subkontraktor  dalam pencapaian sasaran waktu pelaksanaan proyek konstruksi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian literatur dari kajian pustaka dan jurnal  ilmiah  yaitu  dengan  cara  melakukan  riset  (membaca,  mencatat  dan  mengolah bahan  penelitian)  terhadap  beberapa  hasil  karya  ilmiah  yang  relevan  sehingga didapatkan data penelitian. Kemudian data yang diperoleh dilakukan kompulasi, analisis dan pengambilan kesimpulan (Milya Sari & Asmendri, 2020).

## Hasil dan Pembahasan
Setelah  dilakukan  kajian  terhadap  beberapa  hasil  karya  ilmiah  yang  meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan subkontraktor, diperoleh data- data sebagai berikut:
4.1. Penelitian  oleh  Mohamad  F.N.  Aulady,  Felicia  Tria  Nuciferani,  Yudha  Pratama, dijelaskan  bahwa  pemilihan  subkontraktor  secara  optimal  dilakukan  berdasarkan aspek  umum,  keuangan,  teknis,  manajerial,  keselamatan  dan  reputasi  perusahaan (Aulady, Nuciferani, & Pratama, 2016).
4.2. Penelitian  oleh  Erwin  Tanuwijaya  dan  Jane  Sekarsari,  dijelaskan  bahwa  6  faktor yang  paling  memengaruhi  dalam  pemilihan  subkontraktor  dari  setiap  kelompok faktor,  yaitu:  kesesuaian  masa  kerja  subkontraktor  dengan  jadwal  pelaksanaan, lama  pengalaman  melaksanakan  proyek  serupa,  sumber  daya  yang  dimiliki, frekuensi  komunikasi,  harga  penawaran  yang  kompetitif  dan  lamanya  hubungan kerjasama yang terjalin (Tanuwijaya, 2018) .
4.3. Penelitian  oleh  Hery  Muhendra,  Sawarni  Hasibuan,  dijelaskan  bahwa  aspek keuangan menjadi aspek paling penting dalam  pemilihan subkontraktor konstruksi
jalan  layang.  Sedangkan  3  sub-kriteria  gabungan  paling  penting  adalah  nilai penawaran, organisasi dan pengalaman (Muhendra & Hasibuan, 2018).
4.4. Penelitian  oleh  Yunita  A.  Messah,  Denik  S.  Krisnayanti,  danRohi  D  Radja  Pono, dijelaskan  bahwa  aspek  yang  paling  berpengaruh  adalah  aspek  keuangan. Sedangkan kriteria yang paling berpengaruh adalah nilai penawaran  paling rendah (Messah et al., 2012).
4.5. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Julianus  Maitimu,  Arief  Rachmansyah,  Alwafi Pujiraharjo,  dijelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pemilihan subkontraktor  adalah  kepercayaan  kerjasama  antara  kontraktor  dan  subkontraktor, peralatan, sumber daya manusia, dan pengalaman kerja (Maitimu, 2014) .
4.6. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hesham  A.  El-khalek,  Remon  F.  Aziz,  Enas  S. Morgan, dijelaskan bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam proses pemilihan subkontraktor  adalah  ketepatan  waktu  pengiriman  material  dan  kegagalan  untuk menyelesaikan  kontrak  karena  masalah  keuangan (El-khalek,  Aziz,  &  Morgan, 2019) .
4.7. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fransisca  Dini  Ariyanti  and  Annatania  Calista dijelaskan  bahwa kriteria yang paling berpengaruh dalam pemilihan subkontraktor adalah keselamatan kerja. Sedangkan, sub-kriteria yang paling berpengaruh adalah koordinasi proyek (Ariyanti & Putri, 2021).
4.8. Penelitian yang dilakukan oleh Khoa Dang Vo dkk, dijelaskan bahwa faktor-faktor (VO et al., 2021) yang sangat krusial dalam evaluasi dan pemilihan subkontraktor adalah :
a. Pengalaman dan hubungan kerja
- Hubungan dengan owner
- Hubungan dengan kontraktor utama
- Pengalaman pada pekerjaan sejenis
- Hubungan dengan pemerintah lokal
- Jumlah proyek yang sudah diselesaikan
b. Kompetensi
- Kemampuan untuk memobilisasi tenaga kerja, mesin dan alat konstruksi
- Mesin dan alat konstruksi
- Jaminan mutu
- Kapasitas  tim  pekerja,  staf  teknisi  dan  insinyur  yang  memenuhi persayaratan
c. Reputasi
- Kejelasan  dalam  estimasi  biaya  setiap  item  pekerjaan  (item  harga penawaran)
- Reputasi
- Kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
d. Keuangan
- Total aset, hutang, hutang jangka pendek, aset jangka pendek dll
- Pendapatan dan keuntungan tahunan
Dari  beberapa  hasil  temuan  tersebut,  kemudian  dilakukan  pengelompokkan berdasarkan aspek-aspeknya.
Sedangkan  dari  kajian  terhadap  beberapa  hasil  karya  ilmiah  yang  meneliti tentang  pengaruh  faktor-faktor  tersebut  terhadap  waktu  pelaksanaan  proyek, diperoleh data-data sebagai berikut:
4.1. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Christopher  Triarman  dan  Jane  Sekarsari, dijelaskan  bahwa  kompetensi  yang  rendah  atau  kurang  pengetahuan  pekerja baik dari kontraktor utama maupun subkontrakto merupakan salah faktor yang paling  dominan  yang  dapat  menyebabkan  keterlambatan  waktu  pelaksanaan (Triarman & Sekarsari, 2018) .
4.2. Penelitian oleh Lew Yoke-Lian dkk, dijelaskan bahwa masalah yang berkaitan dengan  subkontraktor  merupakan  salah  satu  resiko  utama  dalam  proyek konstruksi  termasuk  resiko  terhadap  waktu  pelaksanaan  proyek.  Kurang terampilnya  tenaga  kerja  subkontraktor  dan  masalah  koordinasi  dengan subkontraktor  disebut  sebagai  faktor  penyebab  keterlambatan  proyek.  Selain itu, masalah suplai material dan performa keselamatan kerja juga berpengaruh (Yoke-Lian, Hassim, Muniandy, & Teik-Hua, 2012) .
Aspek Faktor-Faktor Sumber X 1 Penawaran X 1.1 kesesuaian  masa  kerja  subkontraktor dengan jadwal pelaksanaan [10] (Biaya, Mutu X 1.2 nilai penawaran [10], [11], [2] Waktu) X 1.3 ketepatan waktu pengiriman material [13] X 1.4 jaminan mutu [15] X 1.5 kejelasan  dalam  estimasi  biaya  setiap item pekerjaan (item harga penawaran) [15]
X 2 Keuangan X 2.1 total  aset,  hutang,  hutang  jangka pendek,  aset  jangka  pendek  dan  lain- lain (Aliftia  Nawang  Sari  &  Oetomo, 2016). [15] X 2.2 pendapatan dan keuntungan tahunan [15] X 3 Teknis X 3.1 keselamatan kerja [14] X 3.2 koordinasi proyek [14] X 3.3 kapasitas  tim  pekerja,  staf  teknisi  dan insinyur  yang  memenuhi  persayaratan (Hanafi, 2014). [15] X 3.4 kesadaran  dan  kepatuhan  terhadap hukum dan peraturan (Rosana, 2014) [15] X 4 Kualifikasi X 4.1 sumber daya yang dimiliki [10], [10] X 4.2 organisasi [11] X 4.3 peralatan [12], [15] X 4.4 kemampuan untuk memobilisasi tenaga kerja,  mesin  dan  alat  konstruksi (Suwarno, 2016) .
[15]
Aspek Faktor-Faktor Sumber X5  Pengalaman X 5.1 pengalaman melaksanakan proyek serupa [10], [11], [12], [15] X 5.2 frekwensi komunikasi [10] X 5.3 lamanya  hubungan  kerja  sama  yang terjalin/  hubungan  dengan  kontraktor (Tanuwijaya, 2018) . [10], [12], [15] X 5.4 kegagalan untuk menyelesaikan kontrak  karena  masalah  keuangan (Taurano & Hardjomuljadi, 2013). [15] X 5.5 hubungan dengan owner [15] X 5.6 hubungan dengan pemerintah lokal [15] X 5.7 jumlah proyek yang sudah diselesaikan  [15] X 5.8 reputasi [15]

## Kesimpulan
Dari kajian yang telah dilakukan, faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemilihan  subkontraktor  adalah  pengalaman  melaksanakan  pekerjaan  sejenis. Sedangkan  faktor  lain  yang  berpengaruh  adalah  nilai  penawaran,  hubungan  antara subkontraktor dan kontraktor, sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki.
Pemilihan subkontraktor sangat berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan proyek konstruksi, terutama pada kemampuan tenaga kerja yang dimiliki.

## BIBLIOGRAFI
Ariyanti, Fransisca Dini, & Putri, Annatania Calista. (2021). Selection of subcontractor vendor  using  analytic  hierarchy  process  (AHP)  method  in  construction  company. IOP  Conference  Series:  Earth  and  Environmental  Science , 794 (1),  12072.  IOP Publishing. Google Scholar
Aulady, Mohamad F. N., Nuciferani, Felicia Tria, & Pratama, Yudha. (2016). Pemilihan Subkontraktor  Pada  Proyek  Pengembangan  Rumah  Sakit  Dr.  Soetomo  Dengan Menggunakan  Metode  Analytical  Hierarchy  Process  (AHP). Prosiding  Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan , 93–98. Google Scholar
Choudhry,  Rafiq  M.,  Hinze,  Jimmie  W.,  Arshad,  Muhammad,  &  Gabriel,  Hamza  F.
(2012).  Subcontracting  practices in  the  construction industry  of  Pakistan. Journal of  Construction  Engineering  and  Management , 138 (12),  1353–1359. Google Scholar
El-khalek,  Hesham  A.,  Aziz,  Remon  F.,  &  Morgan,  Enas  S.  (2019).  Identification  of construction subcontractor prequalification evaluation criteria and their impact on project success. Alexandria Engineering Journal , 58 (1), 217–223. Google Scholar
Hanafi,  Ivan.  (2014). Pendidikan  Teknik  dan  Vokasional::  Menggali  Pengalaman Sukses  Institusi  Bi-National  di  Negeri  Jiran,  dari  Konsep  hingga  Implementasi . Deepublish. Google Scholar
Maitimu,  Julianus.  (2014). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepercayaan Kerjasama  Antara  Kontraktor  Dan  Subkontraktor  Di  Kota  Ambon .  Universitas Brawijaya. Google Scholar
Messah,  Yunita  A.,  Krisnayanti,  Denik  Sri,  &  Pono,  Rohi  D.  Radja.  (2012).  Kajian Kriteria  Pemilihan  Subkontraktor  Oleh  Kontraktor  Utama  Dengan  Menggunakan Metode  Analytic  Hierarchy  Process  (AHP). Jurnal  Teknik  Sipil , 1 (3),  43–56. Google Scholar
Muhendra,  Hery,  &  Hasibuan,  Sawarni.  (2018).  Seleksi  Sub-Kontraktor  Proyek Konstruksi Jalan Layang. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik , 5 (1), 43–54.

## Google Scholar
Rosana, Ellya. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal  Tapis:  Jurnal  Teropong  Aspirasi  Politik  Islam , 10 (1),  61–84. Google Scholar
Sari,  Aliftia  Nawang,  &  Oetomo,  Hening  Widi.  (2016).  Pengaruh  profitabilitas, likuiditas,  pertumbuhan  aset  dan  ukuran  perusahaan  terhadap  struktur  modal. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM) , 5 (4). Google Scholar
Sari, Milya, & Asmendri, Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA
Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41–53. Google Scholar
Suwarno,  Joko.  (2016).  ‘Gerakan  Muncar  Rumahku’dan  Strategi  Mobilisasi  Sumber Daya Pada Gerakan Sosial Penyelamatan Lingkungan. Jurnal Pemikiran Sosiologi , 3 (2), 17–25. Google Scholar
Tanuwijaya,  Erwin  dan  Jane  Sekarsari  T.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Memengaruhi  Kontraktor  Utama  dalam  Pemilihan  Subkontraktor  pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Jurnal Mitra Teknik Sipil , 1 (2), 111–121.
Taurano,  Galih  Adya,  &  Hardjomuljadi,  Sarwono.  (2013).  Analisis  faktor  penyebab klaim pada proyek konstruksi yang menggunakan FIDIC conditions of contract for plant and design build. Konstruksia , 5 (1). Google Scholar
Triarman,  Christopher,  &  Sekarsari,  Jane.  (2018).  Analisis  faktor  penyebab keterlambatan  waktu  pada  pekerjaan  struktur  atas  proyek  konstruksi. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti , 3 (2), 1–9. Google Scholar
VO,  Khoa  Dang,  PHAM,  Cuong  Phu,  PHAN,  Phuong  Thanh,  VU,  Ngoc  Bich, DUONG, My Tien Ha, LE, Loan Phuc, & NGUYEN, Quyen Le Hoang Thuy To. (2021). Critical Factors of Subcontractor Evaluation and Selection: A Case Study in  Vietnam. The  Journal  of  Asian  Finance,  Economics  and  Business , 8 (3),  297– 305. Google Scholar
Yoke-Lian,  Lew,  Hassim,  S.,  Muniandy,  R.,  &  Teik-Hua,  Law.  (2012).  Review  of subcontracting  practice  in  construction  industry. International  Journal  of Engineering and Technology , 4 (4), 442. Google Scholar
Copyright holder: Febri Haryadi (2021)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: