## Civronlit

## Analisis Produktivitas Alat Berat pada Pekerjaan Peremajaan Sawit pada Lahan Gambut

## Muhammad Maulidin Z, Fakhrul Rozi Yamali, Riki Saputra
Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi Correspondence email: Idin111213@gmail.com
Abstrak .  Dalam  pekerjaan  konstruksi  baik  itu  membangun  suatu  gedung,jalan,jembatan  ataupun  pekerjaan konstruksi  lainnya  sangat  membutuhkan  alat-alat  yang  dapat  mendukung  pekerjaan  tersebut.  Alat-alat  yang digunakan  dalam  pekerjaan  konstruksi  tidak  hanya  alat-alat  ringan  yang  sudah  bisa  digunakan  dalam membangun  konstruksi  sederhana  tetapi  untuk  konstruksi  yang  dirancang  tidak  sederhana  sangat  memerlukan alat-alat berat. Alat bisa menjadi solusi yang dapat diandalkan untuk membantu proses pembangunan sarana dan prasarana.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  produktivitas    dan  jumlah    kebutuhan  alat    berat  serta mengetahui  produktivitas  biaya  dan  waktu  dan  sdm  yang  digunakan.  Penelitian  dilakukan  pada  proyek pekerjaan  peremjaan  sawit  rakyat  desa  sumber  agung    kecamatan  sungai  gelam  provinsi  Jambi.  Data  yang digunakan terdiri dari data primer yaitu data wawancara dan data sekunder  yaitu terdiri dari dokumen kontrak, dan  laporan  harga  satuan  alat  berat,.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  atau  dibandingkan  dengan  pengamatan secara  langsung.dari  hasil  analisis  diperoleh  hasil  Jumlah  alat  berat  yang  dibutuhkan  dalam  pekerjaan peremajaan  sawit  rakyat  desa  sumber  agung  adalah  sebanyak  12  unit Excavator dan  10  unit  alat  bantu Chainsaw. Dengan durasi pekerjaan selama 85 hari atau 598 jam kerja. Biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaa galian tanah dan penebangan pohon sawit pada peremajaan sawit rakyat desa sumber agung adalah sebesar Rp 2,776,267,420 . Sedangkan pada perencanaan jumlah biaya yang dibutuhkan  pada pekerjaan tersebut adalah Rp 3,911,374,900.
Kata Kunci: Analisa; Produktivitas; alat; berat; perbandingan; nilai; kontrak; dengan; realisasi
Abstract. In construction  work, whether it's building a building, road, bridge or other construction work, you really need tools that can support the work. The tools used in construction work are not only light tools that can already be used in building simple constructions but for construction that is not designed to be simple, heavy equipment  is  needed.  Tools  can  be  a  reliable  solution  to  assist  the  process  of  building  facilities  and infrastructure. This study aims to determine the productivity and the amount of heavy equipment needed as well as to determine the productivity of costs and time and human resources used. The research was conducted on the  palm  oil  rejuvenation  project  for  the  people  of  Sumber  Agung  village,  Sungai  Gelam  sub-district,  Jambi province. The data used consists of primary data, namely interview data and secondary data, which consists of contract  documents,  and  heavy  equipment  unit  price  reports.  The  data  obtained  were  analyzed  or  compared with  direct  observations.  From  the  results  of  the  analysis,  it  was  found  that  the  number  of  heavy  equipment needed  in  the  palm  oil  rejuvenation  work  of  the  people  of  Sumber  Agung  village  was  12  excavators  and  10 chainsaw tools. With a work duration of 85 days or 598 working hours, the costs required for excavation and felling of oil palm trees for oil palm rejuvenation of the people of Sumber Agung village are Rp. 2,776,267,420. While in planning the amount of costs required for the work is Rp. 3,911,374,900.

## Keywords: Analysis of heavy equipment productivity, comparison of contract value with realization

## PENDAHULUAN
Alat  berat  merupakan  salah  satu  sumber  daya  peralatan  yang  digunakan  dalam  suatu  proyek. Keuntungan  menggunakan  alat  berat  dibandingkan  dengan  alat  manual  yaitu  dapat  menyelesaikan pekerjaan  pembangunan  lebih  cepat.sehingga  tidak  perlu  memakan  waktu  lama  untuk  bisa menyelesaikanya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  antara  penggunaan  alat  berat  yang  di syaratkan  dalam    kontrak  dengan  keadaan  sesungguhnya  yang  ada  dilapangan.  karna  dalam  hal  ini biasanya selalu ada perbedaan kebutuhan antara yang disyaratkan pada kontrak  dengan realisasi. nya yang selalu tidak cukup waktu jika dilaksanakan sesuai kontrak yang ada.

## METODE
Penelitian ini di lakukan pada pekerjaan peremajaan sawit rakyat desa sumber agung kecamatan sungai gelam Provinsi Jambi. Data diperoleh dari instansi terkait dengan data yang berupa data primer
dan data sekunder. Data primer berupa hasil dari wawancara. Adapun tahapan dan metode penelitian dapat dijabarkan pada gambar berikut :

## Gambar 1. Diagram alir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bab  ini  akan  dianalisis.dari  data  yang  diperoleh    atau  dibandingkan  dengan  pengamatan secara langsung dengankondisi real pada lapangan.

## Perhitungan produktivitas alat Excavator
Berdasarkan pengamatan secara langsung,dan berdasarkan kondisi medan pekerjaan didapatkan data sebagai berikut. Kapasitas Buket (q’) :0.6
Efisiensi Kerja   ( E )
:0.65
Faktor Bucket  (K) :0.8 Waktu gali :9.28 Waktu putar isi :3.62 Waktu putar Kosong :3.41 Waktu buang :3.58
Berikut adalah rekapitulasi data hasil pengamatan waktu siklus Excavator .

## Tabel 1 Data pengamatan waktu siklus Excavator
Gali Putar (isi ) Putar ( kosong ) buang Chiping 1 9.2 3.45 3.01 3.5 24.5 2 8.7 3.3 3.06 3.3 30 3 9.5 4.15 3.2 3.6 26.5 4 9.7 3.38 4 4.2 23.9 5 9 4.22 3.23 3.3 23.17 6 8.6 4.1 4.15 3.7 25 7 10.2 3.43 3.16 3.2 26.42 8 9.4 3.25 3.18 3.7 23.15 9 9.3 3.4 4.02 4 27.04 10 9.2 3.5 3.06 3.3 23.12 Rata rata 9.28 3.62 3.41
3.58 25.28 Siklus waktu siklus rata - rata 45.17 Waktu ( detik )
Sumber: Data Olahan (2021)
Berdasarkan penelitian, waktu siklus excavator ( gali, putar, buang, Chiping ) menggunakan nilai rata -  rata sampel yang diambil, bukan dari nilai yang terbesar atau terkecil. Waktu siklus (Cms ) = Waktu gali + waktu putar isi + waktu putar kosong waktu buang+ Chiping Cms = 9.28 + 3.62 + 3.41 + 3.58 + 25.48 = 45.17 detik = 0.752 menit Produksi/siklus (q ) = q’ x K = 0.6 x 0.8
= 0.48 m 3
Produktivitas Excavator per jam (m3/jam) Q = 24.866 m 3 /jam
Perhitungan biaya sewa alat Excavator. Harga sewa alat = Rp. 200,000.00 / jam Bahan bakar = 88 liter / hari x 7,400.00 = Rp.651,200.00/ hari / 7 jam = Rp.93,028.00 / jam Operator = Rp.160,000.00 / 7 jam = Rp.22,857.00 / jam Harga sewa = 200,000.00 + 93,028.00 + 22,857.00 = Rp.315,885.00 / jam Perhitungan analisis kombinasi alat berat Excavator Kondisi asli dilokasi proyek (Existing ) Jumlah alat ( n ) : 10 unit Volume galian : 178,400.00 m 3
Produksi Excavator per jam (Q) : 24.866 m 3 /jam Produksi Excavator seluruh alat  = Q x n = 24.866 m 3 /jam x 10 unit = 248.66 m 3 /jam Waktu kerja Excavator = 717.445 ≈ 717 jam Biaya alat sewa per jam = Rp.315,885.00 / jam Biaya total sewa alat = Harga sewa x waktu kerja x n = Rp.315,885 /jam x 717 jam x10unit = Rp 2,264,895,450 Waktu kerja alat dikonversikan  = 717 jam / 7 jam = 102.43 ≈ 102 hari Analisis alternatif 1 Jumlah alat ( n ) : 11 unit Volume galian : 178,400.00 m 3
Produksi Excavator per jam (Q) : 24.866 m 3 /jam Produksi Excavator seluruh alat  = Q x n = 24.866 m 3 /jam x 11 unit = 273,526 m 3 /jam Waktu kerja Excavator
= 652.223 ≈ 652 jam
Biaya alat sewa per jam = Rp. 315,885.00  / jam Biaya total sewa alat = Harga sewa x waktu kerja x n = Rp.315,885 /jam x 652 jam x11unit = Rp 2,265,527,220 Waktu kerja alat dikonversikan  = 652 jam / 7 jam = 93.142 ≈ 93 hari Analisis alternatif 2 Jumlah alat ( n ) : 12 unit Volume galian : 178,400.00 m 3
Produksi Excavator per jam (Q) : 24.866 m 3 /jam Produksi Excavator seluruh alat  = Q x n
= 24.866 m 3 /jam x 12 unit = 298,392 m 3 /jam Waktu kerja Excavator = 597.871 ≈ 598 jam Biaya alat sewa per jam = Rp. 315,885.00  / jam Biaya total sewa alat = Harga sewa x waktu kerja x n = Rp315,885.00 /jam x 598 jam x 12 unit = Rp 2,266,790,760 Waktu kerja alat dikonversikan  = 598 jam / 7 jam = 85.428 ≈ 85 hari Perhitungan biaya sewa alat Chainsaw Harga sewa alat = Rp. 58,333.33 / jam Tenaga kerja = Rp.18,849.00 / jam Jumlah harga sewa = 58,333.33 + 18,849.00 = Rp.77,182 / jam + Rp.11,577. ( ppn 15% ) Harga satuan pekerjaan = Rp.88,759.74 / jam

## Perhitungan analisis kombinasi alat Chainsaw.
Perhitungan berdasakan Analisa perusahaan ( Existing )
Jumlah pekerja/alat ( n ) : 10 unit Jumlah pohon sawit : 14,824 Btg Kapasitas Produksi per harii : 56 Btg/hari Waktu kerja = 264.7≈265  hari x 7 jam = 1,855/jam Biaya alat sewa per jam = Rp. 88,759.74 / jam Biaya total sewa alat = Harga sewa x waktu kerja x n = Rp. 88,759.74 /jam x 1,855 jam x 10 unit = Rp 1,646,479,450 Analisis Alternatif 1 ( berdasarkan Analisa / pengamatan langsung) Jumlah pekerja/alat ( n ) : 10 unit Jumlah pohon sawit : 14,824 Btg ( data pada lampiran ) Kapasitas Produksi per harii : 100 Btg/hari (data pada lampiran ) Waktu kerja = 148.24≈ 148  hari x 7 jam = 1,037 /jam Biaya alat sewa per jam = Rp. 88,759.74  / jam Biaya total sewa alat = Harga sewa x waktu kerja x n = Rp. 88,759.74  /jam x 1,037 jam X 10 unit = Rp 920,430,830

## Analisis Alternatif 2 ( berdasarkan Analisa / pengamatan langsung )
Jumlah pekerja/alat ( n ) : 10 unit Jumlah pohon sawit : 14,824 Btg Kapasitas Produksi per harii : 180 Btg/hari Waktu kerja = 82.35≈ 82  hari x 7 jam = 574 /jam Biaya alat sewa per jam = Rp. 88,759.74  / jam Biaya total sewa alat = Harga sewa x waktu kerja x n = Rp. 88,759.74  /jam x 574 jam X 10 unit = Rp 509,478,956

## Pembahasan.
Dari  hasil  perhitungan  alternatif  1,dan  alternatif  2  dapat  dilihat  pada  hasil  rekapitulasi perbandingan  alternatif  kombinasi  alat  berat  ditinjau  dari  segi  biaya  dan  wakt.Berikut  dibawah  ini perhitunganya.

## Tabel 2 Hasil rekapitulasi perbandingan Alternatif dengan Existing
Biaya Rp 3,911,374,900.00 Rp 3,185,958,050.00 Rp 2,776,267,420.00 Rp Waktu Jam 2,572 jam 1,689 jam 1,172 jam Excavator 10 11 12 Chainsaw 10 10 10 Jumlah Alat Keterangan Existing
Alternatif 1 Alternatif 2
Sumber: Data Olahan (2021)
Pada  tabel  2  dapat  dilihat  hasil  perbandingan  antara  kedua  alternatif.  Dari  segi  biaya, perhitungan pada alternatif 3 yang menggunakan 12 unit Excavator dan 10 unit alat bantu Chainsaw memiliki selisih biaya dan waktu yang cukup besar dibanding kondisi asli dilapangan ( Existing ) dan alternatif 1 yaitu Rp 2,776,267,420 dan waktu yang dibutuhkan 1.172 jam.
Dibawah ini merupakan perhitungan perbandingan biaya dan waktu. 1. Selisih waktu = 2.572 – 1.172 = + 1400 jam 2. Selisih biaya = Rp 3,911,374,900 – Rp 2,776,267,420
= Rp 614,870,070
Setelah menghitung perbandingan waktu dan biaya antara kondisi dilapangan dengan alternatif mendapatkan hasil perbandingan waktu sebesar + 1400 jam dari kondisi asli dan perbandingan biaya sebesar Rp 614,870,070

## SIMPULAN
1. Jumlah  alat  berat  yang  dibutuhkan  dalam  pekerjaan  peremajaan  sawit  rakyat  desa  sumber  agung adalah  sebanyak  12  unit Excavator dan  10  unit  alat  bantu Chainsaw. Dengan  durasi  pekerjaan selama 85 hari atau 598 jam kerja.sedangkan
2. Biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaa galian tanah dan penebangan pohon sawit pada peremajaan sawit  rakyat  desa  sumber  agung  adalah  sebesar  RP  2,776,267,420.  Sedangkan  pada  perencanaan jumlah biaya yang dibutuhkan pada pekerjaan tersebut adalah RP 3,911,374,900.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  F.  dan  I.  G.  M.  Subiksa.  (2008). Lahan  Gambut:  Potensi  untuk  Pertanian  Dan  Aspek Lingkungan .  Balai  Penelitian  Tanah  Dan  World  Agroforestry  Centre  (ICRAF).  Bogor. Indonesia.
Callahan, MT. (1992). Construction project scheduling . New York: McGraw-Hill. Djoko, Wilopo. (2009). Metode Konstruksi dan Alat-Alat Berat (III, Cet.6). Jakarta: UI-Press Dwi  Novi  Andi.(2013) Analisis  Produktifitas  Alat  Berat  Pada  Proyek  Pembangunan  Pabrik Krakatau J urnal Konstruksia, Volume 4.
Hadi  Effendi,Dicky  Setiadi.  Tahun  2016. perhitungan  kebutuhan  alat  berat  pada  pekerjaan  tanah proyek pembangunan pabrik precast di Sentul .tugas Akhir S1 Jurusan Teknik Sipil Universitas Pakuan, Bogor.
Prasetyo,  Iwan.  Tahun  2005. Analisis  Manajemen  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan  Persiapan  Proyek Stadion  Sleman. Tugas  Akhir  S1  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.
Rasyid,  Rusli  Muhammad.  2008. Analisa  Produktivitas  Alat-Alat  Berat  Proyek  Studi  Kasus  Proyek Pengembangan  Bandar  Udara  Hasanudin,  Maros,  Makasar Tugas  Akhir  S1  Jurusan  Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Rochmanhadi, (1982). Alat-alat Berat dan Penggunaannya , Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta. Rostiyanti, Susi Fatena. (2002 ). Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi . Jakarta: Rineka Cipta. Salim,HS, Tahun 2007 , Perkembangan hukum jaminan di Indonesia Jakarta, Raja Grafindo Persada. Syamsul  A.N.  2020. Analisis  produktivitas  excavator  dan  dump  truck  (analysys  productivity  of excavator  and  dump  truck. Skripsi,  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  islam Indonesia Yogyakarta.
Wulfram, I Ervianto. (1998). Manajemen proyek konstruksi . Yogyakarta: Andi Offset.