Rekaracana                                                          ©Teknik Sipil Itenas | Vol. 1 | No. 1

## RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN SEKSI II RANCABUAYA KM.BD.111+450 – 114+840
HERMAN TUA REONALDO SITUMEANG 1 , HERMAN 2
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional, Bandung Email :civilherman@yahoo.com

## ABSTRAK
Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  pada  suatu  pembangunan  infrastruktur  adalah perhitungan banyak nya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya- biaya  lain  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  proyek.  Anggaran  biaya  merupakan harga dari bahan atau material, alat dan upah  yang  dihitung dengan teliti dan  cermat. Anggaran biaya pada proyek yang sama akan berbeda-beda di masing- masing daerah, disebabkan  karena  perbedaan  harga  bahan  dan  upah  tenaga  kerja.  Pada  penelitian  ini akan membahas pekerjaan peningkatan jalan seksi 2 Rancabuaya KM. BD. 111 + 450 – 114 + 840 yang meliputi pekerjaan divisi 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan, divisi 5 perkerasan  berbutir    dan  divisi  6  perkerasan  aspal.  Dari  perhitungan  yang  dilakukan untuk  pekerjaan  divisi  4,  divisi  5  dan  divisi  6,  dapat  disimpulkan  bahwa  jumlah  biaya yang di butuhkan untuk pekerjaan peningkatan jalan seksi 2 Rancabuaya KM. BD. 111 + 450 – 114 + 840 dengan panjang jalan 4 km, lebar  jalan existing 4 m, pelebaran jalan 3 m, lebar bahu jalan 3 m adalah Rp 2.808.476.106.
Kata  kunci :  Rencana  Anggaran  Biaya  ;  Pekerjaan  Peningkatan  Jalan  ;  Seksi  II Rancabuaya Km. Bd. 111+ 450 – 114 + 840

## ABSTRACT
Budget  plan  on  an  infrastructure  development  is  a  calculation  of  the  cost  amount  that required for materials, equipment, and wages, along with the cost that related with the implementation of the project. The budget plan is the price of the materials, equipment and wages that calculated carefully and accurate. The budget plan in same project will be difference in each area, cause the difference of  materials and manpower wages prices. This  research  will  discuss  the  road  improvement  works  Rancabuaya  section  2  KM.  BD. 111+  450  -  114  +  840  that  contains  divisions  4  covering  jobs  pavement  and  shoulder widening roads, Division 5 grained pavement and Division 6 asphalt pavement. From the calculations  carried  out  for  the  work  division  4,  Division  5  and  Division  6,  it  can  be concluded that the amount of bugdet is needed for road improvement works Rancabuaya section 2 KM. BD. 111 + 450 - 114 + 840 with 4 km road length, road width existing 4 m, 3 m road widening, road shoulder width of 3 m is Rp 2.808.476.106.
Key  words : Budget plan ; road improvement ; section 2 Rancabuaya Km. Bd. 111 + 450 - 114+ 840
___________________ 1 Nama penulis 2 Nama pembimbing

## 1. PENDAHULUAN
Pada  perkerjaan  jalan  dibutuhkan  suatu  analisis  rencana  anggaran  biaya,  agar diketahui berapa besar biaya yang nantinya akan digunakan pada suatu proyek pembangunan jalan. Salah satu cara untuk menganalisis rencana anggaran biaya yang akan digunakan pada suatu proyek yaitu dengan menggunakan perangkat lunak ( software) ahs.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  pada  suatu  pembangunan  infrastruktur  adalah perhitungan banyak nya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya- biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Anggaran biaya merupakan harga dari bahan atau material, alat dan upah yang dihitung dengan teliti,  cermat  dan  memenuhi  syarat.  Anggaran  biaya  pada  proyek  yang  sama akan  berbeda-beda  di  masing-masing  daerah,  disebabkan  karena  perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja.
Dalam  membuat  Analisa  harga  satuan  setiap  satuan  pengukuran  tergantung pada  metoda  pelaksanaan  pekerjaan  atau  cara  kerja  yang  digunakan  sehingga rumusan  analisa  harga  satuan  yang  diperoleh  mencerminkan  harga  aktual  di lapangan.  Dalam  penerapannya,  perhitungan  harga  satuan  harus  disesuaikan dengan  Spesifikasi  Teknis yang  digunakan,  peraturan-peraturan  dan  ketentuan- ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan teknis terhadap situasi dan kondisi lapangan setempat.
Harga satuan setiap mata pembayaran yang merupakan luaran( output) diperoleh melalui proses perhitungan dan masukan. Dalam hal ini, masukan yang dimaksud antara  lain  berupa  harga  satuan  dasar  untuk  bahan,  alat,  upah  tenaga  kerja serta biaya  umum.  Berdasarkan  masukan  tersebut  dilakukan  perhitungan  untuk menentukan  koefisien  upah  tenaga  kerja  dan  peralatan  setelah  terlebih  dahulu menentukan  asumsi-asumsi  dan  faktor-faktor  bahan  serta  prosedur  kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien tersebut dengan harga satuan dasar ditambah  dengan  biaya  umum  dan  laba  ( overhead  dan  profit)  akan menghasilkan harga satuan pekerjaan untuk setiap mata pembayaran.
Faktor bahan dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan dan untuk faktor alat dipengaruhi  oleh  tipe  serta  kondisi  peralatan,  cuaca  dan  keterampilan  operator alat,  sehingga  besaran  angka  koefisien  bahan  dan  angka  koefisien  peralatan pada setiap lokasi pekerjaan dapat berbeda, hal ini juga dipengaruhi oleh asumsi, metode kerja, jenis bahan dan kondisi peralatan yang akan digunakan.
Selanjutnya  harga  satuan  setiap  mata  pembayaran  dikalikan  dengan  volume pekerjaan sehingga menghasilkan harga pekerjaan setiap mata pembayaran.

## 3. METODE PENELITIAN
Bagan alir penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

## GAMBAR 3.1 Bagan Alir Penelitian

## 4. PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  disajikan  data  perencanaan  gambar  peta  sumber  material, gambar  potongan  melintang  yang  meliputi  tebal  lapis  pondasi  agregat  kelas  B yaitu  t  =  20  cm,  tebal  lapis  pondasi  agregat  kelas  A  yaitu  t  =  15  cm,  tebal perkerasan lentur yaitu t = 11 cm, tebal lapis pondasi kelas B pada bahu jalan yaitu t = 15cm, daftar harga standar upah pekerja jasa konstruksi, standar rata- rata  sewa  alat  berat,  standar  biaya  bahan/material  bangunan.  Untuk  analisa harga  digunakan  Standar  Biaya  Belanja  Pemerintah  Kabupaten  Garut  Tahun Anggaran 2013.
Sketsa  sumber  material  merupakan  gambaran  pendahuluan  yang  kasar  untuk mengetahui  jarak  pengambilan  material  yang  digunakan.  Pada  pekerjaan  jalan

## HERMAN SITUMEANG., HERMAN
Ciukul  –  Rancabuaya  pengambilan  sumber  material  diperoleh  dari  daerah Tasikmalaya.
Daerah  Tasikmalaya  merupakan  lokasi  pengambilan  material  batu  dan  pasir. Jarak  antara  Tasikmalaya  – Basecamp sejauh 18 km. Jarak  Basecamp – Lokasi Proyek 5,8 km. Pengambilan material dari daerah Tasikmalaya menggunakan alat berat Dump Truck dengan kecepatan rata-rata bermuatan 20 km/jam.
Gambar 4.1. Sketsa Lokasi
Pada  Proyek  Ciukul  –  Rancabuaya  data  yang  didapat  dari  potongan  melintang yaitu lebar  jalan existing 4 m, pelebaran jalan 3 m, lebar bahu jalan 3 m, pada bahu jalan tebal Agregat kelas B 15 cm, pada perkerasan tebal Agregat kelas B 20 cm, tebal Agregat kelas A 15 cm, tebal AC-BC 6 cm dan tebal AC-WC 5 cm.
Daftar  harga  standar  upah  pekerja  adalah  upah  pekerja  yang  akan  di  bayar perharinya, pada pekerjaan jalan Ciukul – Rancabuaya daftar harga standar upah pekerja yang di gunakan adalah analisa harga Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2013.
Tabel 4.1. Daftar Harga Standar Upah Pekerja Jasa Konstruksi
No U R A I A N KODE KETERANGAN 1 Pekerja (L01) 40.228 /hari 2 Tukang (L02) 50.285 / hari
Tabel 4.1. Daftar Harga Standar Upah Pekerja Jasa Konstruksi
No U R A I A N KODE KETERANGAN 3 M a n d o r (L03) 70.400/ hari 4 Operator (L04) 70.400 / hari 5 Pembantu Operator (L05) 40.288 / hari 6 Sopir (L06) 60.342/ hari 7 Pembantu Sopir (L07) 40.288 / hari 8 Mekanik (L08) 70.400 / hari 9 Pembantu Mekanik (L09) 20,000 / hari 10 Kepala Tukang (L10) 60.342 / hari
Standar biaya bahan material adalah biaya yang di gunakan untuk memperoleh bahan/material untuk pekerjalan jalan. Analisa yang di gunakan pada alat berat yaitu  analisa  harga  Standar  Biaya  Belanja  Pemerintah  Kabupaten  Garut  Tahun Anggaran 2013.
Tabel 4.2. Standar Biaya Bahan/Material NO URAIAN KODE SATUAN HARGA SATUAN (Rp) KETERANGAN 1 Pasir M01b m 3 75.000 Base Camp 2 Pasir Urug M01d m 3 140.000 Base Camp 3 Batu/Gravel M07 m 3 135000 Base Camp 4 Batu pecah M06 m 3 235.000 Base Camp 5 Sirtu M16 m 3 158.000 Lokasi pekerjaan 6 Aspal M10 Kg 6.400 Base Camp 7 Korosene M11 Liter 11.200 Base Camp 8 Bensin M20 Liter 6.500 Pertamina 9 Solar M21 Liter 5.500 Pertamina 10  Minyak Pelumas / Olie M22 Liter 18.000 Pertamina
Uraian  analisa    satuan  upah  adalah  penjelasan  mengenai  harga  satuan  upah pekerja.  Dalam  membuat  uraian  analisa  harga  satuan  upah  yang  harus  di perhatikan yaitu jumlah jam kerja per hari pekerja.
Tabel 4.3. Analisa Harga Satuan Upah Pekerja Jasa Konstruksi No U R A I A N KODE  SATUAN  HARGA SATUAN (Rp)/Jam 1 Pekerja (L01) Jam 5.871 2 Tukang (L02) Jam 7.308 3 M a n d o r (L03) Jam 10.182 4 Operator (L04) Jam 10.182 5 Pembantu Operator (L05) Jam 5.880
Tabel 4.3. Analisa Harga Satuan Upah Pekerja Jasa Konstruksi (lanjutan)
No U R A I A N KODE SATUAN  HARGA SATUAN (Rp)/Jam 6 Sopir (L06) Jam 8.745 7 Pembantu Sopir (L07) Jam 5.880 8 Mekanik (L08) Jam 10.182 9 Pembantu Mekanik (L09) Jam 2.982 10 Kepala Tukang (L10) Jam 8.745
Uraian analisa  alat berat adalah penjelasan mengenai total biaya sewa alat berat yang akan di gunakan. Dalam membuat uraian analisa alat berat yang harus di perhatikan yaitu jenis peralatan yang di gunakan, tenaga dan kapasitas sehingga dari perhitungan dapat menghasilkan total biaya sewa.
Tabel 4.4. Haga Satuan Alat Berat NO URAIAN HP KAPASITAS HARGA SATUAN Rp/JAM 1 Asphalt mixing plant 220 50 T/Jam 3.391.400 2 Asphalt finisher 50 5 Ton 128.200 3 Asphalt sparyer 15 800 Liter 51.500 4 Dump truck 1258 8 Ton 193.000 5 Motor grader 125 - 275.300 6 Tandem roller 60 6 Ton 191.600 7 Wheel loader 125 1,5 M3 240.800 8 Compressor 80 - 108.300 9 Genset 220 180 KVA 218.100 10  Water tanker 125 4000 Liter 137.800 11  Aspal distributor 115 4000 Liter 237.000 12  Blending equpment 50 30 Ton 197.000 13  Stone crusher 220 50 T/Jam 431.000
Uraian  analisa  Agregat  halus  dan  kasar  adalah  penjelasan  mengenai  harga satuan  Batu  pecah  produksi  Stone  Crusher  /  m 3 yang  akan  di  gunakan.  Dalam membuat uraian analisa Agregat halus dan kasar yang harus diperhatikan yaitu bahan dasar dan alat berat yang digunakan. Total biaya yang di dapat meliputi bahan dan peralatan.
Tabel 4.5. Harga Satuan Agregat halus dan kasar NO URAIAN HARGA SATUAN BATU PECAH PRODUKSI STONE CRUSHER (Rp)  /m 3 1 Agregat halus 142.058 2 Agregat kasar 142.058
Uraian analisa Agregat kelas A dan kelas B adalah penjelasan mengenai jumlah harga  pengadaan  Agregat  yang  akan  digunakan.  Dalam  membuat  analisa Agregat kelas A dan kelas B yang harus diperhatikan yaitu bahan, alat berat dan tenaga  pekerja  yang  dibutuhkan.  Total  biaya  yang  didapat  meliputi  bahan, peralatan dan tenaga pekerja.
Tabel 4.6. Harga Satuan Agregat Kelas A dan Kelas B NO URAIAN HARGA SATUAN  (Rp) / m 3 1 Agregat kelas A 166.282 2 Agregat kelas B 179.485
Uraian  analisa  pekerjaan  divisi  4  adalah  penjelasan  mengenai  jumlah  harga satuan  per  m3.  Dalam  membuat  analisa  pekerjaan  divisi  4  yang  harus diperhatikan  yaitu pemakaian  bahan,  alat  dan  tenaga  pekerja.Perkiraan  volume pekerjaan divisi 4 diperoleh dari lebar perkerasan x panjang jalan x tebal pondasi agregat kelas B. Total biaya yang didapat  dari pkerjaan divisi 4 meliputi bahan, peralatan dan tenaga pekerja.
Uraian  analisa  pekerjaan  divisi  5  adalah  penjelasan  mengenai  jumlah  harga satuan  per  m3.  Dalam  membuat  analisa  pekerjaan  divisi  5  yang  harus diperhatikan  yaitu pemakaian  bahan,  alat  dan  tenaga  pekerja.Perkiraan  volume pekerjaan divisi 5 untuk pondasi Agregat kelas A diperoleh dari lebar perkerasan x panjang jalan x tebal pondasi agregat kelas A dan perkiraan volume pekerjaan untuk pondasi Agregat kelas B diperoleh dari lebar perkerasan x panjang jalan x tebal  pondasi  agregat  kelas  B.  Total  biaya  yang  didapat    dari  pkerjaan  divisi  5 meliputi bahan, peralatan dan tenaga pekerja.
Uraian  analisa  pekerjaan  divisi  6  adalah  penjelasan  mengenai  harga  satuan pekerjaan  per  liter  untuk  pekerjaan  lapis  resap  pengikat  dan  lapis  perekat, kemudian  per  ton  untuk  pekerjaan  lapis  AC-WC  dan  lapis  AC-BC.  Takaran pemakaian yang digunakan yaitu 0,4. Perkiraan volume pekerjaan lapis perekat diperoleh  dari  lebar  perkerasan  x  panjang  jalan  x  takaran  pemakaian.  Takaran pemakaian  yang  digunakan  yaitu  0,3.  Perkiraan  volume  pekerjaan  lapis  AC-WC diperoleh  dari  lebar  perkerasan  x  panjang  jalan  x  tebal.  Perkiraan  volume pekerjaan  lapis  AC-BC  diperoleh  dari  lebar  perkerasan  x  panjang  jalan  x  tebal. Total  biaya  yang  didapat  dari  pkerjaan  divisi  6  meliputi  bahan,  peralatan  dan tenaga pekerja.
Tabel 4.7. Harga Satuan Pekerjaan Divisi 4, Divisi 5 dan Divisi 6
DIVISI 4 NO URAIAN HARGA SATUAN (Rp) / m 3 1 Agregat kelas B 312.196 DIVISI 5 NO URAIAN HARGA SATUAN (Rp) / m 3 1 Agregat kelas A 296.455 2 Agregat kelas B 308.820
Tabel 4.7. Harga Satuan Pekerjaan Divisi 4, Divisi 5 dan Divisi 6 (Lanjutan)
DIVISI 6 NO URAIAN HARGA SATUAN (Rp) / LITER 1 Lapis resap pengikat 9.874 2 Lapis perekat 9.001 3 Lapis AC-WC 254.185 4 Lapis AC-BC 255.085
Perkiraan  kuantitas  diperoleh  dari  total  volume  pekerjaan  pada  divisi  4  yaitu dengan lebar bahu jalan x panjang jalan x tebal lapis pondasi. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 4.8.
Perkiraan  kuantitas  diperoleh  dari  total  volume  pekerjaan  pada  divisi  5  yaitu dengan lebar perkerasan x panjang jalan x tebal lapis pondasi. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel 4.8.
Perkiraan  kuantitas  di  peroleh  dari  total  volume  pekerjaan  pada  divisi  6  yaitu untuk  pekerjaan  lapis  resap  pengikat-aspal  cair  dengan  lebar  perkerasan  x panjang  jalan x  takaran  pemakaian.  Takaran  pemakaian  yang  di  gunakan  yaitu 0,4  (memenuhi  spesifikasi).  Untuk  pekerjaan  lapis  perekat-aspal  cair  lebar perkerasan  x  panjang  jalan  x  takaran  pemakaian.  Takaran  pemakaian  yang  di gunakan  yaitu  0,3  (memenuhi  spesifikasi).  Untuk  pekerjaan  Laston  lapis  AUS (AC-WC) lebar perkerasan x panjang jalan x tebal. Untuk pekerjaan Laston lapis antara (AC-BC) lebar perkerasan x panjang jalan x tebal. Untuk lebih jelas, dapat di lihat pada tabel 4.8.
Tabel 4.8. BOQ Pekerjaan Divisi 4, 5 dan 6 NO.MATA PEMBAYARAN URAIAN SATUAN VOLUME PEKERJAAN HARGA SATUAN (RUPIAH) JUMLAH HARGA (RUPIAH) a b c d e f = d x e DIVISI  4 1 Lapis Pondasi Agregat Kelas B 1802 312.196 562.577.192 TOTAL BIAYA PEKERJAAN DIVISI 4 562.577.192 DIVISI  5 1 Lapis Pondasi Agregat Kelas A 1800 296.455 533.618.544 2 Lapis Pondasi Agregat Kelas B 1200 308.820 741.167.686 TOTAL BIAYA PEKERJAAN DIVISI 5 1.274.786.23 DIVISI  6 1 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair Liter 11.200 9.874 110.598.235 2 Lapis Perekat - Aspal Cair Liter 8.400 9.001 75.612.852 3 Laston Lapis Ton 1401 254.185 356.113.698
Tabel 4.8. BOQ Pekerjaan Divisi 4, 5 dan 6 (Lanjutan)
NO.MATA PEMBAYARAN URAIAN SATUAN VOLUME PEKERJAAN HARGA SATUAN (RUPIAH) JUMLAH HARGA (RUPIAH) a b c d e f = d x e 4 Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar) Ton 1682 255.085 428.797.89 9 TOTAL BIAYA PEKERJAAN DIVISI 6 971.112.68
Rekapitulasi adalah perkiraan total harga pekerjaan yang terdiri dari total harga pekerjaan divisi 4, divisi 5 dan divisi 6 dengan panjang jalan 4 km, lebar  jalan existing 4 m, pelebaran jalan 3 m, lebar bahu jalan 3 m.
Tabel 4.9. Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan NO.DIVISI URAIAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN 4 Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan 562.577.192 5 Perkerasan Non Aspal 1.274.786.230 6 Perkerasan Aspal 971.112.684 TOTAL JUMLAH HARGA PEKERJAAN 2.808.476.106

## 5. KESIMPULAN
Dalam  menentukan  total  biaya  pekerjaan  jalan  Rancabuaya  seksi  2 KM.BD.111+450–114+840 menggunakan software AHS terlebih dahulu dilakukan perhitungan analisa harga satuan upah pekerja konstruksi, harga satuan material dan  harga  satuan  alat  berat.  Selanjutnya  melakukan  perhitungan  analisa  harga satuan pekerjaan divisi 4, divisi 5 dan divisi 6. Dari perhitungan yang dilakukan dengan  total  biaya  pekerjaan  divisi  4=  Rp  562.577.192,  divisi  5  =  Rp 1.274.786.230 dan divisi 6 = Rp 971.112.684, dapat di simpulkan bahwa jumlah biaya yang di butuhkan untuk pekerjaan peningkatan jalan seksi 2 Rancabuaya dengan panjang jalan 4 km, lebar  jalan existing 4 m, pelebaran jalan 3 m, lebar bahu jalan 3 m adalah Rp 2.808.476.106.

## 6. DAFTAR RUJUKAN
1. DirektoratJenderal Bina Marga,2010, Panduan PHAS, Jakarta.
2. Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan, 2012, Pekerjaan Perkerasan Lentur, Jakarta.
3. DirektoratJenderal  Bina  Marga,  2013, Standar  Biaya  Belanja  Pemrintah Provinsi Jawa Barat, Bandung.