## Sultra Civil Engineering Journal (SCiEJ)
Volume 3 Issue 1, Maret 2022 E-ISSN: 2716-1714 Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang ilmu Teknik Sipil.

## Analisis Kinerja Alat Berat Pada Proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai
Ansar Jaya 1) , Irwan Lakawa 2)* , Sitti Hawa 3) , Muh Samtun Bona 4)
1 Dinas Sumber Daya Air & Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara
2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara *Corresponding Author: ironelakawa@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Performance, Normalization, Reinforcement
How to cite: Ansar Jaya, Irwan Lakawa, Sitti Hawa, Muh Samtun Bona. (2022). Analisis
Kinerja Alat Berat Pada Proyek Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai .
The purpose of this study was to analyze the performance of heavy equipment and the duration of time required to complete the Windo River  Cliff  Normalization  and  Reinforcement  Project,  Pamandati Village, Laeya District, South Konawe Regency.
The  results  showed  that  the  excavator's  performance  in  excavation work (mechanical) was 38.68 m3/hour, dump truck 2.99 m3/hour. As for  the  embankment  work  imported  from  outside,  the  performance of  the  excavator  is  98.53  m3/hour  and  the  dump  truck  is  3.05 m3/hour.  Where  the  duration  of  time  required  to  complete  the excavation  work  (mechanical)  with  an  excavator  is  12  days  and  for embankment work imported from outside is 2 days..

## 1. Pendahuluan
Produktivitas  merupakan  salah  satu  aspek  yang  menentukan  keberhasilan  suatu  perusahaan dalam  persaingan  yang  semakin  ketat.  Tingkat  produktivitas  yang  dicapai  perusahaan merupakan  indikator  seberapa  efisien  dan  efektif  perusahaan  dalam  mengolah  sumber  daya ekonomisnya.  Dalam  analisa  produktivitas  suatu  pekerjaan  (orang  dan  alat)  ada  faktor  yang harus diperhatikan dalam pengamatan. Akibat pengaruh faktor tersebut maka akan terdapat perbedaan produktivitas pada setiap proyek (Murti, 2016).
Pelaksanaan Proyek Pembangunan khususnya pada pekerjaan tanah yaitu normalisasi dan perkuatan tebing sungai didominasi oleh penggunaan alat berat. Penyelesaian suatu pekerjaan atau  bagian  pekerjaan  proyek  tertentu  diperlukan  pemilihan  alat  dimana  pemilihan  alat-alat berat tergantung pada karakteristik masing-masing alat dan kondisi medan. Hal ini diperlukan agar alat tersebut dapat bekerja secara optimum sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan biaya sehemat mungkin.
Selain itu pelaksanaan suatu proyek konstruksi juga selalu terdapat kendala-kendala, baik kendala yang sudah diperhitungkan maupun diluar perhitungan perencana. Mengingat bahwa kendala-kendala  tersebut  dapat  menjadi  penyebab  terhambatnya  pekerjaan  proyek  dan pekerjaan  proyek  tidak  berlangsung  dengan  lancar,  maka  dalam  pelaksanaan  suatu  proyek konstruksi  selalu  ada  kemungkinan  bahwa  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan proyek akan melebihi waktu yang telah ditentukan dalam kontrak pekerjaan (Setiawati, 2013).
Menurut  Ahmad  dkk  (2020),  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  efektifitas  pelaksanaan pekerjaan  adalah    faktor    koordinasi  antara  instansi,  cuaca,  keterlambatan  pengujian  bahan, pengalaman pelaksana proyek, dan faktor ketersediaan alat.
Begitu  pula  Proyek  normalisasi  sungai  Windo  Desa  Pamandati  Kecamatan  Laeya Kabupaten Konawe Selatan  yang mengalami kendala seperti pada pekerjaan tanah, alat-alat berat tidak bekerja secara optimal, kondisi medan yang kurang baik bahkan cuaca yang kurang mendukung,  oleh  karena  itu  peran  aktif  manajemen  merupakan  salah  satu  kunci  utama keberhasilan  pengelolaan  proyek  yaitu  dalam  peninjauan  jadwal  proyek  untuk  menentukan langkah  perubahan  mendasar  agar  keterlambatan  penyelesaian  proyek  dapat  dihindari  atau dikurangi.
Pekerjaan  normalisasi  muara  sungai    bergantung  pada  ketersediaan  sumber  daya  yang dipakai.  Ketersediaan    tersebut  dapat  mempengaruhi  efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan suatu  proyek,  baik  dalam  hal  biaya  maupun  waktu  pelaksanaan  proyek.  Salah  satu  sumber daya yang berperan penting adalah alat berat. Dalam perencanaan pemakaian alat-alat berat untuk pekerjaan normalisasi muara sungai perlu diperhatikan jenis alat-alat berat yang dipakai, pengetahuan  tentang  kapasitas  dan  kemampuan  alat  berat  agar  penggunaan  alat  tidak menimbulkan  biaya  yang  lebih.  Menurut  Azhim  (2019)  produktivitas  alat  dipengaruhi  oleh kapasitas  produksi  alat  berat  yang  digunakan  pada  setiap      jenis  pekerjaan.  Semakin  besar kapasitas  produksi  suatu  alat  maka  koefisien  alat  semakin  kecil  sehingga  biaya  yang dikeluarkan semakin kecil pula Hal ini disebabkan karena alat yang digunakan pada setiap jenis pekerjaan bekerja secara efektif.

## 2.  Tinjauan Pustaka
Alat  berat  merupakan  alat  yang  digunakan  untuk  membantu  manusia  dalam  melakukan pekerjaan  bongkar muat  barang  di  industri  maupun pembangunan  suatu  struktur  bangunan. Alat  berat  merupakan  faktor  penting  didalam  industri  dan  proyek,  terutama  proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar. Berdasarkan fungsinya  alat  berat  dibagi  atas;  pengolah  lahan,  penggali,  pengangkut  material,  pemindah material,  pemadat,  pemroses  material,  dan  penempatan  akhir  material  (Rostiyanti,  2008 dalam Monaliza, 2018).
Sedangkan  menurut  Ramadhani  (2017)  alat  berat  sebagai  alat  pengolah  lahan,  alat  gali, alat  angkut,  alat  pemindahan,  alat  pemroses,  alat  penempatan  akhir  material.  Sedangkan klasifikasi  alat  berdasarkan  pergerakannya  yaitu  alat  dengan  penggerak  dan  alat  statis.  Alat berat pada umumnya terdiri atas lima komponen, yaitu implemen, alat traksi, struktur, sumber tenaga dan transmisinya (power train), serta sistem kendali (Saefudin, 2016).
Managemen  pemilihan  dan  pengendalian  alat  berat  adalah  proses  merencanakan, mengorganisir,  memimpin  dan  mengendalikan  alat  berat  untuk  mencapai  tujuan  pekerjaan yang  ditentukan.  Penggunaan  alat-alat  berat  untuk  pekerjaan  kontruksi  sipil  pada  masa sekarang terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih.  Penggunaan  alat  berat  yang  kurang  tepat  dengan  situasi  dan  kondisi  lapangan pekerjaan  akan  berpengaruh  berupa  kerugian,  antara  lain  rendahnya  produksi,  tidak tercapainya target/jadwal yang telah ditentukan, atau kerugian repair yang tidak semestinya. Manajemen  pemilihan  dan  pengendalian  alat  berat  adalah  proses  merencanakan, mengorganisir,  memimpin  dan  mengendalikan  alat  berat  untuk  mencapai  tujuan  pekerjaan yang  ditentukan.  Menurut  Rostiyanti  (2002)  dalam  Priana  (2019)  menjelaskan  bahwa  faktor- faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  pemilihan  alat  berat,  sehingga  kesalahan  dalam pemilihan alat dapat dihindari, antara lain adalah:
▪ Fungsi yang harus dilaksanakan.
▪ Kapasitas peralatan.
▪ Cara operasi.
▪ Pembatasan dari metode yang dipakai.
▪ Ekonomi.
▪ Jenis proyek.
▪ Lokasi proyek.
▪ Jenis dan daya dukung tanah
▪ Kondisi lapangan.
Produktifitas  suatu  alat  akan  menentukan  besarnya  harga  satuan  dari  suatu    produk, makin  tinggi  produktifitasnya  akan  makin  rendalah  harga    satuannya,  sehingga  harus  benar- benar  dipikirkan suatu  kondisi,  dimana  imbalan  peralatan  yang  kita  berikan  kepada  personil- personil  yang menangani peralatan sebanding dengan produktifitas yang dihasilkannya.
Ketepatan  dalam  memilih  alat  berat  yang  sesuai  dengan  pekerjaan  serta      sesuai  pula dengan  fungsi  alat  tersebut  akan mampu  berproduksi  secara optimal  dan  juga menghasilkan biaya  produksi  terendah.  Produktifitas  alat  berat  pada  kenyataannya  di  lapangan  tidak  sama jika  dibandingkan  dengan  kondisi  ideal  alat  dikarenakan  hal-hal  tertentu  seperti  topografi, keahlian operator, pengoperasian dan pemeliharaan alat. Produktifitas per jam alat yang harus diperhitungkan  dalam  perencanaan  adalah  produktifitas  standart  alat  pada  kondisi  ideal dikalikan  suatu  faktor  yang  disebut  efisiensi  kerja.  Besarnya  nilai  efisiensi  kerja  ini  sulit ditentukan  secara  tepat  tetapi  berdasarkan  pengalaman-pengalaman  dapat  ditentukan efisiensi  kerja  yang  mendekati  kenyataan.  Bagaimana  efektivitas  alat  tersebut  bekerja tergantung dari beberapa hal yaitu (Setiawati,  2013):
▪ Kemampuan operator pemakai alat.
▪ Pemilihan dan pemeliharaan alat,
▪ Perencanaan dan pengaturan letak alat,
▪ Topografi dan volume pekerjaan,
▪ Kondisi cuaca,
▪ Metode pelaksanaan alat.
Dalam  merencanakan  proyek-proyek  yang  dikerjakan  dengan  alat  berat,  satu  hal  yang penting adalah bagaimana menghitung kapasitas operasi alat berat. Biasanya kapasitas operasi dari  suatu  alat  berat  dinyatakan  dalam  m 3 /jam  dan  produksi  alat  dinyatakan  dalam  volume pekerjaan yang dikerjakan persiklus waktu dan jumlah siklus dalam satu jam kerja (Saefudin, 2016).
a) Excavator
Produksi excavator dapat dihitung dengan persamaan:
Q = 3600 x Cm x q 1 x K x E                                                                                                                        (1) dengan:
Q   = Produksi per jam (m 3 /jam) q 1 = kapasitas bucket (m 3 ) K    = Faktor pengisian bucket Cm   = Waktu siklus dalam detik E   = Kondisi Manajemen dan medan kerja ( Faktor koreksi)
Sedangkan waktu siklus Excavator dapat dihitung dengan persamaan:
Cm = t 1 + 2 x t 2 + t 3 (2) dengan;
t 1 = waktu gali / waktu muat bucket t 2 = waktu swing t 3 = waktu buang
Produktifitas  suatu  alat  akan  menentukan  besarnya  harga  satuan  dari  suatu    produk, makin  tinggi  produktifitasnya  akan  makin  rendalah  harga    satuannya,  sehingga  harus  benar-
benar  dipikirkan suatu  kondisi,  dimana  imbalan  peralatan  yang  kita  berikan  kepada  personil- personil    yang  menangani  peralatan  sebanding  dengan  produktifitas  yang  dihasilkannya. Ketepatan dalam memilih alat berat yang sesuai dengan pekerjaan serta   sesuai pula dengan fungsi  alat  tersebut  akan  mampu  berproduksi  secara  optimal  dan  juga  menghasilkan  biaya produksi  terendah.  Produktifitas  alat  berat  pada  kenyataannya  di  lapangan  tidak  sama  jika dibandingkan dengan kondisi ideal alat dikarenakan hal-hal tertentu seperti topografi, keahlian operator,  pengoperasian  dan  pemeliharaan  alat.  Alat  berat  adalah  faktor  penting  di  dalam proyek-proyek  konstruksi,  tujuan  dari  penggunaan  alat  berat  adalah  memudahkan  dalam mengerjakan  pekerjaan  sehingga  hasil  yang  diharapkan  dapat  tercapai  dengan  lebih  mudah pada waktu yang relatif lebih singkat (Hariyanto, 2020).
Produktifitas  per  jam  alat  yang  harus  diperhitungkan  dalam  perencanaan  adalah produktifitas standart alat pada kondisi ideal dikalikan suatu faktor yang disebut efisiensi kerja. Besarnya nilai efisiensi kerja ini sulit ditentukan secara tepat tetapi berdasarkan pengalaman- pengalaman dapat ditentukan efisiensi kerja yang mendekati kenyataan. Bagaimana efektivitas alat tersebut bekerja tergantung dari beberapa hal yaitu kemampuan operator pemakai alat, pemilihan  dan  pemeliharaan  alat,  perencanaan  dan  pengaturan  letak  alat,  topografi  dan volume  pekerjaan,  kondisi  cuaca,  metode  pelaksanaan  alat  (Setiawati,    2013).  Penjadwalan proyek  dengan  mengoptimalkan  kinerja  alat  berat  perlu  karena  alat  berat  merupakan  salah satu faktor yang menetukan hasil dalam suatu proyek (Hendriyani, 2017).
Tabel 1 .  Faktor Konversi Galian (FV) Untuk Alat Ecavator Kondisi Galian/Kedalaman Galian Kondisi Membuang, Menumpahkan ( dumping ) Mudah Normal Agak Sulit Sulit Sekali < 40 % 0,7 0,9 1,1 1,4 40-75 % 0,8 1,0 1,3 1,6 > 75 % 0,9 1,1 1,5 1,8
Sumber : Permen PU No.11/PRT/M/2013 dalam Handayani, 2015
Tabel 2 .  Faktor Pengisian Bucket Kondisi Pemuatan Faktor Ringan, Menggali dan memuat stockpile atau material  yang telah dikeruk  oleh excavator  lain,  yang  tidak    membutuhkan  gaya  gali  dan  dapat  dibuat  munjung dalam bucket 1.0 – 0.0
Sedang, Menggali dan memuat stockpile lepas dari tanah yang lebih sulit untuk digali  dan  dikeruk  tetapi  dapat  dimuat  hampir  munjung.  Pasir  kering,  tanah berpasir, tanah campuran tanah liat, tanah liat, gravel yang belum disaring, pasir yang  telah  memadat  dan  sebagainya,  atau  menggali  dan  memuat  gravel langsung dari bukit gravel asli.
Sulit Menggali dan memuat batu-batu pecah, tanah liat yang keras, pasir campur kerikil, tanah berpasir, tanah koloidal liat, tanah liat dengan kadar air tinggi yang telah di stockpile oleh excavator lain. Sulit untuk mengisi bucket dengan material tersebut. 0.8 – 0.6 Agak  sulit  Menggali  dan  memuat  batu-batu  pecah,  tanah  liat  yang  keras,  pasir campur  kerikil,  tanah  berpasir,  tanah  koloidal  liat,  tanah  liat  dengan  kadar  air tinggi  yang  telah  di  stockpile  oleh  excavator  lain.  Sulit  untuk  mengisi  bucket dengan material tersebut. 0.6 – 0.5 Sulit  Bongkahan,  batuan  besar  dengan  bentuk  tak  teratur  dengan  ruangan diantaranya batuan hasil ledakan, batuan bundar, pasir campur tanah liat, tanah liat yang sulit untuk dikeruk dengan bucket. 0.5 – 0.4
b) Dump Truck
Untuk  pekerjaan  konstruksi  sipil  umumnya  digunakan  truk  yang  dapat    membuang muatan dari bak secara otomatis. Truk semacam ini disebut dengan dump truck atau tipping truck. Penumpahan muatan (dumping) dilakukan dengan cara hidrolis yang menyebabkan bak terangkat  pada  satu  sisi,  sedang  sisi  lain  yang  berhadapan  berputar  sebagai  engsel.  Dengan membedakan arah muatan ditumpahkan dump truck dibedakan dalam 3 macam, yaitu :
▪ Rear dump truck yang membuang muatan  ke belakang
▪ Side dump truck yang membuang muatan ke samping
▪ Bottom dump truck yang membuang muatan melalui bawah bak
Q = q x  60 x Et Cmt (3) q = q1 x K                                                                                                                                                    (4) dengan:
Q =  Produksi per jam dump truck(m 3 /jam) q   =  Produksi persiklus (m 3 ) Et   =  Efisiensi kerja dump truck Cmt  =  Waktu siklus dump truck (menit)
K =  Faktor bucket
Waktu siklus adalah jumlah dari kelima waktu tersebut.
C = n . Cms  + D V1 + t1 + D V2 +   t2 (5) dengan:
n    = jumlah siklus yang diperlukan backhoe untuk mengisi dump truck. C      =  Kapasitas rata-rata dump truck (m 3 ) q1    =  Kapasitas bucket (m 3 ) K      =  Faktor bucket dari backhoe Cms =  Waktu siklus backhoe (menit) D      =  Jarak angkut dump truck (m) V1    =  Kecepatan rata-rata truk bermuatan  (m/menit) V2    =  Kecepatan rata-rata truk kosong   (m/menit) t1   =  Waktu buang + waktu stand by sampai pembuangan mulai (menit) t2   = Waktu untuk posisi pengisian dan  untuk backhoe mulai mengisi (menit)
Sifat fisik yang harus dihadapi alat berat akan berpengaruh dalam menentukan jenis alat dan  taksiran  atau  kapasitas  produksi,  perhitungan  volume  pekerjaan,  kemampuan  kerja  alat pada,  kondisi  material  yang  ada  (Rozy,  2016).  Menurut  Supit  (2020)  salah  satu  yang menentukan kesuksesan suatu proyek tersebut adalah produktivitas kerja.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Analisis  kinerja  alat  yang  akan  diuraikan  pada  penelitian  ini  meliputi  pekerjaan  galian  tanah (mekanis) dan pekerjaan timbunan didatangkan dari luar.
a) Pekerjaan Galian Tanah (Mekanis)
Peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan galian tanah mekanis adalah alat  excavator.  Perhitungan  kinerja  peralatan  pada  pekerjaan  normalisasi  dan  perkuatan tebing sungai dilakukan dengan cara mencatat waktu siklus selama pelaksanaan pekerjaan baik waktu menggali dan waktu membuang (T1) serta  waktu lain-lain (T2).
Tabel 3 . Waktu Siklus Alat Excavator Untuk Pekerjaan  Galian Tanah Pengamatan Waktu Siklus Total TS (Menit) T1 T2 1 1,34 0,11 1,45 2 1,29 0,10 1,39 3 1,33 0,13 1,46 4 1,40 0,12 1,52 5 1,30 0,09 1,39 6 1,28 0,10 1,38 7 1,36 0,12 1,48 Jumlah 9,30 0,77 10,07 Rata-rata 1,33 0,11 1,44
Berdasarkan  Tabel  3  diperoleh  bahwa  waktu  siklus  yang  diperlukan  untuk  kegiatan menggali dan membuang (T1) dari alat excavator secara rata-rata sebesar 1,33 menit  dan waktu lain-lai (T2) sebesar 0,11 menit, sehingga total waktu siklus yang diperlukan oleh alat excavator pada pekerjaan galian sebesar 1,44 menit.
Tabel 4 . Hasil Analisis Kapasitas Produksi dan Koefisen Alat Excavator Pengamatan Kapasitas produksi/jam Koefisien alat 1 38,33 0,02601 2 39,98 0,02501 3 38,07 0,02627 4 36,56 0,02735 5 39,98 0,02503 6 40,27 0,02483 7 37,55 0,02663 Jumlah 270,74 0,18113 Rata-rata 38,68 0,02588
Berdasarkan  Tabel  4  diperoleh  bahwa  kapasitas  produksi/jam  rata-rata  dari  alat excavator adalah 38,68 m 3/ jam dengan nilai koefisien alat untuk menyelesaikan pekerjaan galian sebesar 0,02588 jam/m 3 .
b) Pekerjaan Timbunan didatangkan dari Luar
Alat berat yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan timbunan yang didatangkan dari luar adalah excavator. Adapun analisis kinerja dari peralatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Adapun asumsi yang digunakan untuk menghitung kinerja dari alat terdiri dari :
• Jam kerja efektif per hari (Tk)
: 7 jam
• Faktor pengembangan bahan (padat ke asli) (Fv)   : 1,11
• Tebal hamparan padat (t) : 0,15 m • Berat volume bahan (lepas) (D) : 1,60 ton/m 3
• Dump truck mengangkut ke lapangan dengan
• Jarak dari sumber galian ke lapangan (L)
: 5 km Selanjutnya ditentukan data teknis dari alat excavator yang meliputi :
• Kapasitas bucket (V) : 0.93 m 3 • Faktor bucket (Fb) : 1 • Faktor efisiensi alat (Fa) : 0,83 • Faktor konfersi asli ke padat (Fv1) : 0,90
Tabel 5 . Waktu Siklus Alat Excavator untuk Pekerjaan Timbunan yang Didatangkan Pengamatan Waktu Siklus Total (TS)  (Menit) T1 T2 1 0,35 0,09 0,44 2 0,28 0,10 0,38 3 0,31 0,12 0,43 4 0,33 0,11 0,44 5 0,29 0,08 0,37 6 0,32 0,10 0,42 7 0,34 0,13 0,47 Jumlah 2,22 0,73 2,95 Rata-rata 0,32 0,10 0,42
Berdasarkan  Tabel  5  diperoleh  bahwa  waktu  siklus  yang  diperlukan  untuk  kegiatan menggali dan membuang  (T1) dari alat excavator secara rata-rata sebesar 0,32  menit  dan waktu lain-lai (T2) sebesar 0,10 menit sehingga total waktu siklus yang diperlukan oleh alat excavator  pada  pekerjaan  timbunan  yang  didatangkan  dari  luar  sebesar    sebesar  0,42 menit.
Tabel 6 .   Kapasitas  Produksi  dan  Koefisen  Alat  Excavator  Pada  Pekerjaan  Timbunan  Yang Didatangkan dari Luar Pengamatan Kapasitas produksi/jam Koefisien alat 1 94,73 0,01056 2 109,69 0,00912 3 96,94 0,01032 4 94,73 0,01056 5 112,66 0,00888 6 92,25 0,01084 7 88,69 0,01128 Jumlah 689,69 0,07154 Rata-rata 98,53 0,01022
Berdasarkan  Tabel  6  diperoleh  bahwa  kapasitas  produksi/jam  dari  alat  excavator terhadap  pekerjaan  timbunan  yan  di  datangkan  dari  luar  secara  rata-rata  sebesar  98,53 m 3/ jam dengan nilai koefisien alat untuk menyelesaikan pekerjaan  sebesar 0,01022jam/m 3 .

## 5.  Kesimpulan
Kinerja  alat  berat  excavator  pada  pekerjaan  galian  tanah  (mekanis)  sebesar  38,68  m 3 /jam, dump  truck  2,99 m 3 /jam. Sedangkan  untuk  pekerjaan  timbunan yang  di  datangkan  dari  luar, kinerja    alat  excavator  sebesar  98,53  m 3 /jam  dan  dump  truck  sebesar  3,05  m 3 /jam.  Durasi waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan  pekerjaan  galian  tanah  (mekanis)  dengan  alat excavator sebesar 12 hari dan untuk pekerjaan timbunan yang didatangkan dari luar sebesar 2 hari.

## Referensi
Ahmad., Lakawa, I., Rachmat, L.M. 2020. Efektifitas Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan  Wolo-Batas  Kota  Kolaka-Rate  Rate.  Sultra  Civil Engineering  Journal,  Vol.  1(1),  pp: 66-82.
Azhim,  F.,  Suhariyanto.,  Burhamtoro.  2019.  Alokasi  Kebutuhan  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan Normalisasi Muara Sungai Sibelis Kota Tegal. Prokons: Jurnal Teknik Sipil , Vol. 12(1), pp: 44-49.
Handayani,  E.  2015.  Efisiensi  Penggunaan  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan  Pembangunan  TPA (Tempat  Pemprosesan  Akhir)  Desa  AMD  Kecamatan  Muara  Bulian  Kabupaten Batanghari. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , Vol. 15(3), pp: 90-95.
Hariyanto,  B., Lestari,  D.M.,  Firdaus,  M.  2020.  Kuantitatif  Penggunaan  Alat  Berat  Untuk  Item Pekerjaan  Galian  Dan  Timbunan  (Studi  Kasus:  Peningkatan  Jalan  Kecamatan  Ciruas – Lebakwangi - Pontang - Tirtayasa) Kabupaten Serang. Jurnal JOSCE , Vol. 2(1), pp: 29-39. Hendriyani,  I.,  Ryka,  H.  2017.  Optimalisasi  Pemakaian  Alat  Berat  Dalam  Proyek  Jembatan  di Lahan Gambut. Jurnal TRANSUKMA , Vol. 2(2), pp: 149-158.
Monaliza,  I.  2018.    Efektifitas  Penggunaan  Alat  Berat  Pada  Proyek  Pembangunan  Pelabuhan Berdasarkan Efisiensi Secara Teknis Dan Ekonomi. Jurnal Aplikasi Teknik Sipil . Volume xx, Nomor x, pp: 1-11.
Murti, U.D. 2016.  Analisa Produktivitas Pekerjaan Galian Menggunakan Alat Berat Pada Proyek Pembangunan di Balikpapan. JurusanTeknik Sipil Politeknik Negeri Balikpapan.
Priana, S.E. 2019. Alokasi Kebutuhan Alat Berat Pada Proyek Peningkatan Jalan Bandarejo-Koto Tinggi Kabupaten Pasaman Barat. Rang Teknik Journal . Vol. 2(1), pp: 148-156.
Ramadhani,  A.,  Hasyim,  M.H.,  Harimurti.  2017.  Optimalisasi  Penggunaan  Alat  Berat  Pada Pekerjaan Galian Tanah Di Proyek Tol Nganjuk – Kertosono. Naskah Publikasi Teknik Sipil , Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.
Rozy,  N.  2016.  Pengaruh  Jenis  dan  Susunan  Armada  Alat  Berat  Pekerjaan  Tanah  Terhadap Optimasi Biaya dan Waktu. Jurnal Logika , Vol. 16(1), pp: 96-106. Saefudin, A. H. 2016. Kajian Penggunaan Alat-Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Jalan Raya Ditinjau  Dari  Aspek  Teknis  dan  Ekonomi  (Studi  Kasus  Proyek  Pembangunan  Jalan  Tol BOCIMI (Bogor, Ciawi, Sukabumi)). Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik-Unpak. Setiawati,  D.  N.  2013.  Analisis  Produktivitas  Alat  Berat  Pada  Proyek  Pembangunan  Pabrik Krakatau Posco Zone IV di Cilegon. Jurnal Konstruksia , Vol. 4(2), pp: 91-103. Supit,  D.D.  2020.  Analisa  Produktivitas  dan  Efisiensi  Alat  Berat  Untuk  Pekerjaan  Tanah  dan Pekerjaan  Perkerasan  Berbutir  (Studi  Kasus:  Proyek  Rehabilitasi  Ring  Road  II-Paniki). DynamicSainT , Jilid 5(1), pp: 906-917.