## ANALISIS PENGOPERASIAN TOWER CRANE UNTUK PEKERJAAN PENGECORAN STRUKTUR KOLOM

## ANALYSIS OF THE TOWER CRANE OPERATION FOR THE CASTING WORK OF THE COLUMN STRUCTURE
Andi Asnur Pranata M. H. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma andiforjournal@gmail.com

## Abstrak
Tower Crane merupakan jenis excavator yang diberi suatu attachment yang berupa boom , dengan bantuan  kabel  baja  kemudian  digerakkan  dengan  generator.  Penggunaan tower  crane ini umumnya pada pekerjaan pembangunan gedung bertingkat. Masalah yang biasa dihadapi dalam pengoperasian tower  crane adalah  biaya  pengoperasian  yang  cukup  mahal  baik  biaya  sewa maupun biaya operasional. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pengoperasian tower  crane untuk  pekerjaan  pengecoran  struktur  kolom.  Pada  penulisan  ini,  penulis  akan mencoba menghitung durasi penggunaan tower crane berdasarkan spesifikasi tower crane , jarak tower crane dari sumber tujuan, jarak tempuh, dan waktu siklus. Dengan memperkirakan durasi tersebut,  maka  diharapkan  dapat  memperkirakan  waktu  pengoperasian tower  crane secara keseluruhan. Untuk penelitian ini akan fokus pada pekerjaan pengecoran struktur kolom untuk satu lantai dan untuk satu tipe kolom, dikarenakan keterbatasan waktu pengamatan dilapangan. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  melakukan  pengamatan  langsung dilapang, untuk mendapatkan data spesifikasi tower crane , data gambar denah kolom, dan waktu siklus  untuk  mendapatkan  besaran  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mengikat  dan  melepas,  serta informasi-informasi  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Berdasarkan  hasil  pembahasan, didapatkan untuk kebutuhan durasi pengoperasian tower crane pada pekerjaan pengecoran untuk tipe kolom K1 sebanyak 58 kolom, dapat diselesaikan dalam waktu 672,33 menit. Namun waktu tersebut tidak termasuk apabila terjadi beberapa kendala dalam pengoperasian tower crane selama di  lapangan,  seperti  kendala  cuaca  buruk,  bencana  alam,  kerusakan  dan  lain-lain  yang  dapat terjadi pada saat pelaksanaan di lapangan.
Kata Kunci : Tower Crane , Kolom, Pengecoran, Waktu Siklus, Waktu Tempuh

## Abstract
The tower crane is a type of excavator that has an attachment namely a boom, with the help of steel cables, and it is moved by a generator. Generally, tower cranes are used in multi-storey building constructions. The most commonly problems faced in the tower crane operations are the operating  costs  are  quite  expensive,  both  its  rent  and  operational  costs.  The  purpose  of  this research is to analyze the tower crane operations for casting works of column structures. In this research, the researcher will try to calculate the duration of the tower crane use based on the tower  crane’s  specifications,  the  tower  crane’s  distance  from  the  destination  location,  the distance time and the cycle time. By considering that duration, it is expected to be able to estimate the whole operating times of the tower crane. This research will only focus on the casting work of the column structure for one floor and for one type of a column, due to the limited time for field observations. The method used in this research is doing a direct observation in the field to obtain data of the tower crane’s specifications, data of the column blueprint, and data of the cycle times to  obtain  the  amount  of  time  required  to  tie  and  remove,  and  the  related  information  to  this
research. Based on the discussion results, it is found that the required duration of the tower crane operation on the casting work for the K1 column types which are 58 columns, could be completed in 672.33 minutes. However, that time did not include the time when there are some obstacles in the tower crane operations in the field, such as bad weather, natural disasters, some damages and others that can occur during its implementation in the field.
Keywords: Tower Crane, Column, Casting, Cycle Time, Travel Time

## PENDAHULUAN
Tower Crane merupakan jenis excavator yang  diberi  suatu attachment yang berupa boom ,  dengan  bantuan  kabel  baja kemudian  digerakkan  dengan  generator.  Alat ini  dapat  mengangkat/memindahkan  material dari elevasi rendah ke elevasi yang lebih tinggi demikian  juga  sebaliknya.  Pada  saat  tertentu alat  ini  digunakan  untuk  memindahkan material dari truk ke barak kerja. Penggunaan tower  crane ini  umumnya  pada  pekerjaan pembangunan gedung bertingkat, namun pada proyek  lainnya  tidak  tertutup  kemungkinan untuk menggunakan tower crane . Penggunaan alat  ini  sangat  dominan  pada  pekerjaan struktur,  hal  ini  disebabkan  material  yang  di angkat relatif berat dibanding dengan material finishing atau  material  mekanikal  dan elektrikal.
Masalah  yang  biasa  dihadapi  oleh kontraktor  dalam  pengoperasian tower  crane adalah  biaya  pengoperasiannya  yang  cukup mahal  baik  biaya  sewa  maupun  biaya operasional, dan juga efektivitas pengoperasian tower  crane terhadap  kinerja
proyek. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan  biaya  pada  pengoperasian tower crane dan  juga  keterlambatan  jalannya  suatu proyek,  maka  perlu  suatu  perancanaan mengenai  efektivitas  pengoperasian tower crane .
Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari  penulisan  ini  adalah  untuk  menganalisis
pengoperasian tower  crane untuk  pekerjaan pengecoran struktur kolom. Pada penulisan ini, penulis  akan  mencoba  menghitung  durasi penggunaan tower crane berdasarkan spesifikasi tower crane , jarak tower crane dari sumber tujuan, jarak tempuh, dan waktu siklus. Dengan memperkirakan durasi pengoperasian
tower crane , maka diharapkan dapat memperkirakan  waktu  pengoperasian tower crane secara  keseluruhan.  Untuk  cara perhitungan setiap masing-masing item pekerjaan  akan  berbeda  dan  keterbatasan waktu  pengamatan  dilapangan,  maka  untuk penelitian  ini  akan  fokus  pada  pengoperasian tower  crane pada  pekerjaan  pengecoran struktur kolom untuk satu lantai dan untuk satu tipe kolom.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  digunakan  untuk menentukan  langkah-langkah  yang  akan dilakukan  dalam  penelitian  ini.  Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan  pengamatan  langsung  dilapang, untuk  mendapatkan  data  spesifikasi tower crane ,  data  gambar  denah  kolom,  dan  waktu siklus untuk mendapatkan besaran waktu yang dibutuhkan untuk mengikat dan melepas, serta informasi-informasi  yang  berkaitan  dengan penelitian ini. Untuk diagram alir atau tahapan dalam melakukan  penelitian  ini,  dapat  dilihat pada gambar dibawah ini.
START Penentuan Topik Identifikasi Masalah Survei Lapangan Pengumpulan Data Penentuan Jarak TC dengan Sumber dan Tujuan FINISH Penentuan Waktu Tempuh Vertikal, Rotasi, dan Horizontal Penentuan Waktu Siklus Kesimpulan
Gambar 1. Flowchart Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Produktivitas Tower Crane
Secara  umum  produktivitas  adalah produksi  atau  hasil  kerja  ( output )  dibagi dengan satuan kerja sumber daya manusia atau alat ( input ).
Output Produktivitas = Input
Produktivitas alat adalah hasil kerja dari sebuah alat persatuan waktu. Satuan produktivitas tower  crane tergantung  pada pekerjaan yang dilakukan. Produktivias tower crane sangat  dipengaruhi  oleh  siklus  waktu. Waktu  siklus  adalah  waktu  tempuh  yang diperlukan tower crane untuk melakukan satu kali putaran yang terdiri dari gerakan bertikal
( hoist ),  horizontal  ( trolley ),  dan  berputar ( swing ),  dimana  ketiga  gerakan  utama  ini terdiri  dari  enam  tahapan  pekerjaan,  yaitu mengikat, mengangkat, memutar, menurunkan, dan melepaskan sampai kembali lagi menuju lokasi awal. Waktu siklus meliputi waktu  tetap  ( fixed  time )  dan  waktu  variabel ( variable  time ).  Waktu  tetap  meliputi  waktu mengikat  dan  melepas  yang  tergantung  pada jenis  material  yang  diangkat,  untuk  setiap pekerjaan memiliki waktu tetap yang berbeda, misalnya  waktu  untuk  mengikat  tulangan berbeda  dengan  waktu  untuk  mengikat bekisting. Waktu variabel tulangan pada jarak tempuh tower  crane yaitu  waktu  tempuh vertikal  tergantung  tinggi  angkat,  waktu tempuh  rotasi  tergantung  sudut  putar,  dan waktu  tempuh  horizontal  tergantung  pada jarak titik tujuan dari sumber.
Faktor-Faktor Yang

## Mempengaruhi
Produktivitas Tower Crane Faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi produktivitas alat tower crane , antara lain: a.
Kondisi Alat
Produktivitas tower crane sangat dipengaruhi oleh umur alatnya. Apabila umur  alat tower  crane tersebut  telah melebihi umurnya, maka produktivitasnya akan lebih rendah dari tower  crane yang  umurnya  lebih  baru.
Agar tower  crane tetap  dalam  kondisi yang  baik,  maka  perlu  dilakukan perawatan/pemeriksaan  yaitu  minimal sebulan sekali.
b. Kondisi Lapangan Kondisi lapangan juga merupakan salah
satu yang sangat mempengaruhi
produktivitas tower  crane .  Kondisi lapangan yang tidak baik akan menurunkan  produktivitas  suatu tower crane .
c. Kondisi Manajemen
Kondisi  manajemen  juga  akan  sangat berpengaruh  pada  produktivitas tower crane .  Apabila  kondisi  manajemen
dalam  suatu  proyek  berjalan  dengan baik dan teratur sesuai dengan perencanaan  yang  baik  maka  akan meningkatkan produktivitas tower crane selama  proyek  berlangsung. Namun  apabila  kondisi  manajemen dalam  suatu  proyek  tidak  berjalan dengan  baik  dan  teratur  sesuai  dengan perencanaan  yang  baik,  maka  akan menurunkan  produktivitas tower  crane selama proyek berlangsung.
d. Kemampuan Operator Kemampuan  operator  merupakan  hal yang sangat penting terhadap pengoperasian tower crane agar pengoperasian tower  crane berjalan dengan  aman  dan  ekonomis,  maka operator tower  crane harus  memiliki keahlian  dalam  mengoperasikan  dan mengetahui  mekanisme  kerja tower crane .  Pemilihan  operator tower  crane juga  dipilih  berdasarkan  persyaratan- persyaratan  yang  berlaku  dan  operator tower  crane juga  haus  memiliki  Surat Izin  Operator  atau  yang  biasa  lebih dikenal  dengan  sebutan  SIO.  Operator yang telah memiliki Surat Izin Operator (SIO)  merupakan  operator  yang  telah memiliki  kemampuan  yang  teruji berdasarkan persyaratn-persyaratan yang telah ditentukan. Selama pengoperasian tower crane berlangsung, operator tidak diperbolehkan merokok, makan, membaca  ataupun  hal-hal  yang  dapat mengganggu konsentrasi operator selama  pengoperasian tower  crane berlangsung,  sebab  operator  harus konsentrasi  dengan  baik  agar  dapat berkomunikasi  dengan  baik  dengan mandor  pengarah  yang  berada  di lapangan.

## Perhitungan  Waktu  Pengoperasian  Tower
Crane
Untuk perhitungan waktu pengoperasian tower crane akan  membutuhkan  data-data  yang diperoleh  dari  hasil  pengamatan  di  lapangan, manual tower crane yang digunakan, wawancara  pada  bagian  yang  bertanggung jawab  dalam  penggunaan  alat  berat,  dan mecari  literatur  mengenai  perhitungan  waktu pengoperasian tower crane . a. Spesifikasi Tower Crane Tower crane yang digunakan pada studi kasus ini adalah merk Topkit FO/23B. Untuk spesifikasi  dari tower  crane merek  Topkit FO/23B pada Tabel 1 b. Jarak Tower  Crane dari  Sumber  ke Tujuan
Penempatan tower  crane pada  proyek studi  kasus  ini  dapat  dilihat  pada  gambar dibawah ini. Koordinat sumber pengangkatan campuran  beton  untuk  pengecoran  kolom dapat dilihat pada Gambar 4

## Tabel 1. Spesifikasi Tower Crane merk Topkit FO/23B
Jenis Tower Crane Panjang jib (m) Kec. Trolley (m/min) Kec. Hoist (m/min) Kec. Slewing (rpm) Tercepat  Terlambat  Tercepat  Terlambat  Tercepat  Terlambat TOPKIT F0/23B 50 57 20 80 40 0,7 0,7
Gambar 2. Tower Crane merk Topkit FO/23B
TC (0, 0) y x
Gambar 3. Titik Pusat Koordinat
TC (0, 0) y x Sumber pengangkatan campuran beton untuk pengecoran kolom Gambar 4. Koordinat Sumber Material Gambar 5. Concrete Bucket

## Gambar 6. Pengecoran Kolom
Koordinat  tujuan  disesuaikan  dengan Janis  pekerjaan  yang  akan  dilakukan,  yaitu koordinat pengecoran kolom. Dimensi kolom digunakan  untuk  menghitung  volume  dan berat  campuran  beton.  Pada  pekerjaan pengecoran,  data  tersebut  akan  digunakan untuk  mengetahui  berapa  kali tower  crane
akan  mengangkat  campuran  beton  untuk menyelesaikan setiap jenis kolom.
Ukuran bucket yang digunakan adalah 1 m³ dengan volume yang terisi sebanyak 0,8 m³. Untuk data kolom berdasarkan hasil
pengamatan  di  lapangan,  dapat  dilihat  pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Kolom Tipe Ukuran Luas (m²) Jumlah (buah) b h K1 0,40 0,80 0,32 58 K2 0,45 0,45 0,20 20 1) Jarak Tower Crane ke Sumber (D1)
Contoh perhitungan titik sumber:
2 2
X1 = Koordinat arah x dari TC ke Sumber = 23.500 mm
Y1 = Koordinat arah y dari TC ke Sumber = 12.240 mm
D1 =  23.500  + 12.240  = 26.497 mm = 2.650 cm
2) Jarak Tower Crane ke Tujuan (D2)
Contoh perhitungan titik tujuan K1 :
2 2
X2 = Koordinat arah x dari TC ke Tujuan = 18.300 mm
Y2 = Koordinat arah y dari TC ke Tujuan = 6.800 mm
D2 =  38.300  + 6.800  = 38.899 mm = 3.890 cm
3) Luas Kolom
Perhitungan luas kolom :
3 Luas Kolom = K1 + K2
= (0,32 x 58) + (0,20 x 20)
= 18,56 + 4,00
= 22,56 m
c. Jarak Tempuh
1)
Jarak Tempuh Vertikal
Contoh perhitungan titik tujuan K1 : Jarak Tempuh Vertikal = Ketinggian Lantai Tujuan + Tinggi Tambahan = (0,00 - 0,00) + 4,80 = 4,80
Volume Total = Luas Kolom x Elevasi (L2 - L1) = 22,56 x (4,80 - 0,00) = 108,29
Volume Total
Total Angkut = Kapasitas Bucket 108,29 = = 135 0,8
Jarak Tempuh Vertikal
Waktu Tempuh Vertikal Angkat = Total Angkt x Kecepatan Hoist Terlambat 4,80
= 135 x = 16,2 menit 40 Jarak Tempuh Vertikal Waktu Tempuh Vertikal Kembali = Total Angkt x
Kecepatan Hoist Tercepat 4,80 = 135 x = 8,1 menit 80 2) Jarak Tempuh Rotasi
Contoh perhitungan titik tujuan K1 : 2 2 2 2
D3 =  (X2 - X1)  + (Y2 - Y1)
=  (38.300 - 23.500)  + (6.800 - 12.240) = 15,768 mm = 1,577 cm 2 2 2 2 2 2 D1  + D2  - D3 cos   =
2 x D1 x D2
2.650  + 3.890  - 1.577 = 2 x 2.650 x 3.890 = 0,954  = 1,26 radian

## 
Waktu Tempuh Rotasi Angkat = x Luas Kolom
Kecepatan Slewing Terlambat 1,26 = x 0,32 = 0,58 menit 0,7
 Waktu Tempuh Rotasi Kembali = x Luas Kolom Kecepatan Slewing Tercepat
1,26
= x 0,32 = 0,58 menit 0,7  3) Jarak Tempuh Horizontal
Contoh perhitungan titik tujuan K1 :
Jarak Tempuh Horizontal =  D1 - D2 =  2.650 - 3.890
= 1.240 cm = 12.40 m
Jarak Tempuh Horizontal Jarak Tempuh Horizontal Angkat = x Luas Kolom Kecepatan Trolley Terlambat 12,40
= x 0,32 = 0,20 menit 20 Jarak Tempuh Horizontal Jarak Tempuh Horizontal Kembali = x Luas Kolom Kecepatan Trolley Tercepat 12,40
= x 0,32 = 0,07 menit
57 d.
Waktu Siklus Waktu siklus dihitung berdasarkan Fixed Time dan Variable Time . Fixed Time adalah waktu rata-rata  yang  dibutuhkan  untuk  mengikat  (T ikat)  dan  melepas  (T lepas),  yang  didapatkan dari  hasil  pengamatan  di  lapangan. Variable Time adalah  waktu  tempuh  yang  tergantung dari jarak sumber dan tujuan, terdiri dari waktu tempuh vertical, rotasi, dan horizontal. Untuk rata-rata  waktu  ikat  dan  lepas  dapat  dilihat pada Tabel 3
Tabel 3. Rata-Rata Waktu Ikat dan Lepas Fixed Time Waktu Ikat (T Ikat) Waktu Lepas (T Lepas) menit detik menit detik Pengecoran Kolom 1 10 1 35
( ) Total Waktu Rotasi Angkat Total Waktu Horizontal Angkat Waktu Siklus Angkat = Waktu Vertikal Angkat + + x  Elevasi L2 - L1 Vol. Bucket Vol. Bucket = 16                  
( ) 33,64 11,60 ,2 + + x  4,88 - 0,00
0,8 0,8
= 292,16 menit
                 
( ) Total Waktu Rotasi Kembali Total Waktu Horizontal Kembali Waktu Siklus Kembali = Waktu Vertikal Kembali + + x  Elevasi L2 - L1 Vol. Bucket Vol. Bucket                  
( ) 33,64 4,06 = 8,1 + + x  4,88 - 0,00 0,8 0,8
= 238.07 menit
                  ( )
( )
Waktu Siklus Total = Waktu Siklus Angkat + Waktu Siklus Kembali + T Ikat + T Lepas  x Total Angkut K1 = 292,16 + 238,07 +  1,10 + 1,35  x 58         = 672,33 menit Setelah mendapatkan durasi penggunaan tower  crane untuk  pekerjaan pengecoran kolom  K1,  maka  kita  dapat menghitung  pekerjaan  pengecoran  kolom  K2 dengan cara yang sama.
Dari hasil perhitungan mengenai durasi pengoperasian tower  crane untuk  pekerjaan pengecoran kolom K1, maka dapat diperkirakan  untuk  durasi  pengoperasian tower crane pada pekerjaan tersebut.
Namun hasil perhitungan tersebut tidak dapat  dijadikan  suatu  kepastian  yang  tepat, hanya saja dapat dijadikan sebagai perhitungan kotor  mengenai  durasi  untuk  pekerjaan
pengecoran  kolom  K1  sebanyak  58  kolom yang  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  672,33 menit. Hal tersebut juga tidak termasuk apabila terjadi  kendala,  seperti  cuaca  buruk,  bencana alam,  kerusakan,  dan  lain-lain  yang  dapat terjadi saat di lapangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas, didapatkan untuk kebutuhan durasi
pengoperasian tower  crane pada  pekerjaan pengecoran  untuk  tipe  kolom  K1  dengan sebanyak 58 kolom, dapat diselesaikan dalam waktu  672,33  menit.  Namun  waktu  tersebut
tidak  termasuk  apabila  terjadi  beberapa kendala  dalam  pengoperasian tower  crane selama  di  lapangan,  seperti  kendala  cuaca buruk, bencana alam, kerusakan dan lain-lain yang  dapat  terjadi  pada  saat  pelaksanaan  di lapangan.
Penulis  memberikan  saran,  untuk penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian  pada  keseluruhan  pekerjaan  yaitu pekerjaan bekisting, pekerjaan pembesian, dan pekerjaan pengecoran untuk kolom, balok, dan plat  secara  menyeluruh.  Selain  itu,  penulis juga  berharap  akan  ada  penelitian  mengenai pengoperasian jenis-jenis tower crane lain dan untuk proyek yang lain di Indonesia.

## DAFTAR PSUTAKA
Gultom,  F.,  2001.  Pengaruh  Penerapan Manajemen  Peralatan Static  Base Hammer Head Terhadap Kinerja Waktu Pelaksanaan Proyek Kosntruksi Bangunan  Bertingkat  Di  Jabotabek. Universitas Indonesia, Depok. Hartawan,  Harry.  1999.  Perencanaan  dan Pengendalian  Proyek.  Jakarta:  Penerbit
ISTN.
Jinlong  Europe,  2009. Tower  Crane  Concise Manual . Euri – 0.1 – Eng, Europe UK & Ireland.
Peurifoy,  Robert,  L.,  William  B.  Ledbetter, Clifford J. Shexnayder, Djoko Martono, 1988. Perencanaan Peralatan dan Metode  Kosntruksi.  Penerbit  Erlangga,
Jakarta.
Rochmanhadi.  1989.  Alat-Alat  Berat  dan
Penggunaannya. Jakarta : YBPPU.
Rostiyanti,  Susy  Fatena.  2002.  Alat  Berat
Untuk  Proyek  Konstruksi.  Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
Saga  Hayyu.  2009.  Perhitungan  Pondasi
Tower  Crane.  Jakarta:  Penerbit  Rineka Cipta.
Tenriajeng,  Andi  Tenrisukki.  2003.  Diktat
Pemindahan  Tanah  Mekanis.  Teknik Sipil Universitas Gunadarma, Depok. Zacky  Ahmadi, 2009.  Laporan  Kerja  Praktek Proyek Pembangunan Apartemen Kebagusan City. Universitas Gunadarma, Depok.