## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846
Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) IN VOLUME OF STRUCTURAL WORKS
CASE STUDY OF THE CLASS III INPATIENT BUILDING PROJECT AT SIJUNJUNG REGIONAL HOSPITAL

## IMPLEMENTASI BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) PADA ESTIMASI VOLUME PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK STUDI KASUS PROYEK GEDUNG RAWATAN INAP KELAS III RSUD SIJUNJUNG
Muhammad Rizky Ashar 1 , Michella Beatrix 2
1) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. E-mail: muhammadrizkyashar@gmail.com
2) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. E-mail: michella@untag-sby.ac.id
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords: Autodesk Revit, BIM, Concrete volume, Reinforcing steel weight The  construction  of  a  hospital  requires  meticulous  planning and  coordination  to  ensure  the  building's  efficiency,  safety, and  sustainability.  Building  Information  Modelling  (BIM) offers  an  innovative  solution  to  address  these  challenges  by providing  an  integrative  platform  that  combines  various disciplines  into  a  single  digital  model.  This  study  aims  to evaluate  the  benefits  of  implementing  BIM  in  hospital construction  projects,  focusing  on  improving  planning accuracy, clash detection between construction elements, and optimizing  cost  and  time  management.  The  study  analyzes volumes  using  Autodesk  Revit  and  compares  them  with  the volumes obtained from the Bill of Quantities (BoQ). Data will be processed using Autodesk Revit software up to the analysis stage.  The  analysis  results  with  Autodesk  Revit  show differences in the volume of concrete work fc’ 25Mpa by 17.45 m³,  reinforcing  steel  work  by  10,438.40  kg,  and  foundation work  by  6.84  m².  From  the  analysis  results,  the  percentage differences  in  volume  are  1.360%  for  concrete  fc’  25Mpa, 4.463% for reinforcing steel, and 0.580% for the foundation.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved .

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci Autodesk Revit, BIM, Volume Beton, Berat Baja Tulangan Pembangunan rumah sakit membutuhkan perencanaan dan koordinasi  yang  sangat  cermat  untuk  menjamin  efisiensi, keselamatan,  dan  keberlanjutan  bangunan. Building
Information  Modelling  (BIM) menyediakan  solusi  inovatif untuk  mengatasi  tantangan  ini  dengan  menawarkan platform integratif  yang  menggabungkan  berbagai  disiplin ilmu  dalam  satu  model  digital.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengevaluasi manfaat penerapan BIM dalam proyek pembangunan  rumah  sakit,  dengan  fokus  pada peningkatan  ketepatan  perencanaan, clash  detection antar elemen konstruksi, serta optimalisasi manajemen biaya dan waktu.  Penelitian  menganalisis  volume  menggunakan Autodesk  Revit  dan  membandingkannya  dengan  volume yang diperoleh dari Rencana Anggaran Biaya (RAB). Data akan  diproses  menggunakan  perangkat  lunak Autodesk Revit hingga tahap analisis. Hasil analisis dengan Autodesk
Revit menunjukkan  perbedaan  volume  pada  pekerjaan beton fc’ 25Mpa sebesar 17,45 m³, pekerjaan b aja tulangan
10.438,40  kg,  dan  pekerjaan  pondasi  6,84  m².  Dari  hasil analisis tersebut, didapatkan persentase perbedaan volume masing- masing  sebesar  beton  fc’  25Mpa  1,360%,  baja tulangan 4,463%, dan pondasi 0,580%.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Proses  perencanaan  suatu  proyek  konstruksi  terdapat  beberapa  tahapan  yang dilalui seperti pemodelan, perhitungan struktur, perhitungan volume, penentuan spesifikasi  dan  sebagainya.  Salah  satu  tahapan  yang  sering  terjadi  kesalahan adalah  saat  proses  perhitungan  volume  dikarenakan  saat  tahapan  perhitungan volume  umumnya  dilakukan  secara  manual  sehingga  mengakibatkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Salah satu solusinya berupa mengimplementasikan  konsep Building  Information  Modeling  (BIM) saat  dalam proses perencanaan, BIM dapat melakukan analisis data yang terintegrasi dengan model 3D terhadap beberapa dimensi, seperti dokumentasi, volume, waktu, biaya, maintenance  dan  sebagainya.  Pada  perencanaan  Proyek  Gedung  Rawatan  III RSUD  Sijunjung,  terjadi  perubahan  volume  pekerjaan  yang  menyebabkan pengurangan  volume  tulangan  dan  beton  dari  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB) awal.  Akibatnya,  pihak  perencana  memerlukan  waktu  tambahan  untuk menyelesaikan  proses  pekerjaan,  termasuk  menggambar  ulang  rencana, menghitung  kembali  volume  pekerjaan,  dan  melakukan  pemeriksaan  ulang. Berdasarkan latar belakang ini, akan dilakukan penelitian tentang perbandingan antara perhitungan volume pekerjaan struktur antara metode BIM dengan metode konvensional  dimana perhitungan dilakukan pekerjaan pembesian dan volume beton pada elemen struktur.

## METODE PENELITIAN

## MULAI
STUDI LITERATUR :
1. Penelitian Terdahulu 2. Tinjauan Pustaka 3. Autodesk Revit DATA SEKUNDER : 1. Detail Engineering Design (DED)
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 3. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pemodelan 3D Autodesk Revit 2023 Analisis Dan Pembahasan Terkait Rumusan Masalah SELESAI Cek Model Apakah Sudah Sesuai dengan DED Ya Perbaiki Model Tidak Output Volume Model ( Schedule/ Quantities ) dari Autodesk Revit 2023

## Gambar Diagram Alir

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  tahapan  yang  dilakukan  peneliti  untuk mendapatkan informasi untuk menunjang tujuan penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperlukan sebagai berikut :
1. Detail Engineering Design (DED)
Detail Engineering Design (DED) atau disebut gambar renacana merupakan gambar-gambar teknis yang merinci secara rinci spesifikasi konstruksi dari suatu  proyek.  Gambar-gambar  ini  dirancang  oleh  arsitek,  insinyur  sipil, atau desainer untuk memberikan panduan yang jelas kepada para pekerja konstruksi tentang cara melaksanakan proyek konstruksi.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rencana  anggaran  biaya  merupakan  dokumen  perencanaan  yang menyajikan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek  atau  kegiatan  tertentu.  Dokumen  ini  berperan  penting  dalam mengatur dan mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
Rencana kerja dan syarat adalah salah satu dokumen perencanaan yang tidak kalah pentingnya yang berisi pedoman melaksanakan proyek. Dalam pembuatan RKS harulah dibuat secara lengkap dan rinci guna menunjang proses pelaksanaan dan dapat juga digunakan sebagai bahan review oleh pihak kontraktor perihal ketersediaan bahan.

## Data Proyek umum
Proyek  Gedung  Rawatan  Inap Kelas  III  RSUD Sijunjung  memiliki  data  sebagai berikut :
1.   Nama Proyek :  Proyek Gedung Rawatan Inap Kelas III RSUD Sijunjung 2.  Fungsi Bangunan :  Fasilitas Kesehatan/Rumah Sakit 3.  Nilai RAB Konstrusksi :  Rp 33.814.184.550,39 4.  Konsultan Perencana :  PT. Tejacipta Rekasarana 5.  Sumber Anggaran Perencanaan :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Analisis Data - Pemodelan 3D dengan Autodesk Revit memungkinkan pembuatan model 3D yang realistis, membantu semua pihak untuk memahami desain secara lebih jelas
- Menghasilkan  volume model  di Autodesk  Revit .  Revit  dapat  secara  otomatis menghitung  volume  material  yang  diperlukan,  sehingga  membantu  dalam estimasi biaya yang lebih akurat dan real-time

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar yang diperlukan untuk melakukan pemodelan 3D di Autodesk Revit dan melakukan quantity take-off :
- Gambar layout
- Gambar denah (pondasi, kolom, balok, plat)
- Gambar potongan
- Gambar detail penulangan (kolom, balok, plat)

## Pemodelan dengan Autodesk Revit
Pemodelan 3D dilakukan karna dalam visual terlihat lebih baik dan lebih jelas. Berikut hasilnya :
Gambar 1 3D Denah Pondasi (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 2 3D Gedung RSUD Sijunjung (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 3 3D Detail Hubungan Balok Kolom (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)

## Output Schedule Volume Autodesk Revit
Volume  yang  dihasilkan  oleh  Autodesk  Revit  hanya  pada  pekerjaan  volume beton, baja tulangan dan luasan pondasi, satuan pada setiap pekerjaan mengikuti RAB.
Gambar 4 Output volume pekerjaan pondasi (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 5 Output volume pekerjaan beton kolom (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 6 Output volume baja tulangan kolom (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 7 Output volume beton balok (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 8 Output volume baja tulangan balok (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 9 Outpu volume beton plat (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Gambar 10 Output volume baja tulangan plat (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)
Tabel 1 Rekapitulasi volume beton pekerjaan struktur No Nama Elemen Struktur Volume Satuan 1.  Beton Pondasi “(Layout Area)” “1173,06” “m2” (Volume) 141,56 kg 2.  Beton Kolom Lantai Dasar 105,33 kg Lantai 1 70,22 kg Lantai 2 70,22 kg Lantai 3 70,22 kg Lantai Atap 7,04 kg Total Beton Kolom 323,03 kg 3.  Beton Balok Lantai 1 122,57 kg Lantai 2 122,57 kg Lantai 3 122,57 kg Lantai Atap 125,03 kg Atap 12,39 kg Total Beton Kolom 505,13 kg 4.  Beton Plat Lantai 1 106,35 kg Lantai 2 106,35 kg Lantai 3 106,35 kg Lantai Atap 103,86 kg Atap 15,01 kg Total Beton Plat 437,92 kg (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024) Tabel 2 Rekapitulasi volume baja tulangan pekerjaan struktur No Nama Elemen Struktur Berat Satuan 1.  Baja Tulangan Kolom Lantai Dasar 18019,90 kg Lantai 1 11672,22 kg Lantai 2 11668,32 kg Lantai 3 10558,65 kg Lantai Atap 1182,31 kg Total Tulangan Kolom 53101,4 kg 2.  Baja Tulangan Balok Lantai 1 24623,09 kg Lantai 2 24623,03 kg Lantai 3 24623,03 kg Lantai Atap 24623,03 kg Atap 2494,50 kg Total Tulangan Kolom 100986,68 kg 3.  Baja Tulangan Plat
No Nama Elemen Struktur Berat Satuan Lantai 1 17485,54 kg Lantai 2 17485,54 kg Lantai 3 17485,54 kg Lantai Atap 14068,12 kg Atap 2241,79 kg Total Tulangan Plat 68766,53 kg (Sumber : Olahan Data Penulis, 2024)

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis,  didapatkan  hasil  volume  pekerjaan  struktur  RSUD Sijunjung, sebagai berikut :
- Beton fc’ 25Mpa : Kolom = 323,03 m 3 Balok = 505,13 m 3 Plat = 437,92 m 3 - Baja tulangan : Kolom = 53101,4 kg Balok = 100986,68 kg Plat = 68766,53 kg - Luas Pondasi = 1173,06 m 2

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani, A., Riakara Husni, H., & Niken, C. (2022). Penerapan Building Information Modeling (BIM) Menggunakan Software Autodesk Revit Pada Gedung 4 Rumah  Sakit  Pendidikan  Peguruan  Tinggi  Negeri  (RSPTN)  Universitas Lampung. Jrsdd, 10(1).
Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia.  (2017).  SNI  2052-2017 :  Baja  Tulangan Beton. SNI 2052.
Farhana,  A.,  &  Abma,  V.  (2022).  IMPLEMENTASI  KONSEP  BIM  5D  PADA PEKERJAAN  STRUKTUR  PROYEK  GEDUNG.  Racic :  Rab  Construction Research, 7, 116 – 127. https://doi.org/10.36341/racic.v7i2.3004
Magfira,  D.,  Rahayu,  A.,  &  Arifin,  B.  (2022).  Perencanaan  Alternatif  Pondasi Konstruksi Sarang Laba-Laba Pada Palu Grand Mall. Jurnal Infrastruktur, 4(1).
Meiriansyah,  T.  (2020).  Tinjauan  Pelaksanaan  Pekerjaan  Struktur  Kolom  Pada Proyek  Pembangunan  Gedung  Mapolda  Sumatera  Selatan.  Binadarma, 4(1).
Persada,  R.  M.,  &  Sumarman,  S.  (2020).  Analisis  Perencanaan  Struktur  Hotel Dialog  Grage  Cirebon  Menggunakan  Struktur  Beton  SNI  2013.  Jurnal Konstruksi Dan Infrastruktur, 6(5).