## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
ANALISA PRODUKTIVITAS DAN BIAYA PENGGUNAAN STRUKTUR KOMPOSIT DAN KONVENSIONAL
PELAT LANTAI PADA PROYEK

## PEMBANGUNAN TAHAP II RSUD DR. M. SOEWANDHIE SURABAYA
Pinky Febrilla Carienta Putri 1) , I Nyoman Dita Pahang Putra 2.*) , Anna Rumintang Nauli 3) , Zetta Rasullia Kamandang 4)
1 Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur . carientahartono@gmail.com 2 Universitas Pembangunan Nasional “V ete ran” Jawa Timur . putra_indp.ts@upnjatim.ac.id 3 Universitas Pembangunan Nasional “V ete ran” Jawa Timur . anna.ts@upnjatim.ac.id 4 Universitas Pembangunan Nasional “V ete ran” Jawa Timur . zerasullia.ts@upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Proyek pembangunan konstruksi berpeluang mengalami keterlambatan dengan  berbagai  macam  kendala  dan produktivitas  adalah  salah  satu  faktor utama penentu jalannya
suatu pembangunan.  Penelitian  pada  tugas  akhir ini mengolah analisa harga satuan. Method Statement Approval (MSA). Material Approval
Submission (MAS).
Time Schedule. dan  Shop  Drawing  untuk menganalisis  waktu. produktivitas. dan biaya pada pelaksanaan pekerjaan struktur komposit  pelat  lantai.  Hasil  analisa  dari penelitian  ini  bahwa  produktivitas  rencana antara  pelat  komposit  dan  konvensional sama. Untuk produktivitas realisasi pekerjaan bondek 42.17 m²/Hari. pekerjaan wiremesh  3070.68 Kg/Hari dan  pekerjaan beton 126.63 m³/Hari. Produktivitas realisasi  pelat  konvensional  pekerjaan
bekisting 414.34 m²/Hari. pekerjaan pembesian 2896.77 Kg/Hari dan pekerjaan beton 81.02 m³/Hari. Biaya yang dibutuhkan  untuk  pekerjaan  pelat komposit rencana  sebesar  Rp.  3,19,534,719  dan realisasi sebesar Rp. 3,048,592,476.
Sedangkan  biaya  untuk  pekerjaan  pelat konvensional rencana sebesar Rp.
950,640,926  dan  realisasi  sebesar  Rp.
1,057,220,736.
Kata  Kunci  : Produktivitas. RAB. Struktur Komposit

## ABSTRACT
Construction  development  projects have  the  opportunity  to  experience  delays with  various  kinds  of  obstacles  and productivity  is  one  of  the  main  factors determining  the  course  of  a  development. The  research  in  this  final  project  is processing  unit  price  analysis. Method Statement Approval (MSA). Material Approval Submission (MAS). Time Schedule. and  Shop  Drawing  to  analyze time. productivity. and  cost  in  the implementation  of  floor  slab  composite structure  work.  The  results  of  the  analysis of  this  study  show  that  the  design productivity between composite and conventional  plates  is  the  same.  For  the productivity  of  bondek  work realization 42.17 m²/Day. wiremesh  work  3070.68
Kg/Day and concrete work 126.63 m³/Day. The  productivity  of  conventional  slab formwork work is 414.34 m²/Day. iron work 2896.77 Kg/Day and  concrete  work  81.02 m³/Day. The cost required for the design of the composite  slab  is  Rp.  3,192,534,719 and  the  realization  of  Rp.  3,048,592,476. While  the  cost  for  the  work  of  the conventional  plate  plan  is  Rp.  950,640,926 and the realization of Rp. 1,057,220,736.
Keyword : Productivity. RAB. Composite Structure

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Agritama  (2018)  bahwa proyek  pembangunan  konstruksi  selalu mengalami
keterlambatan
dalam menyelesaikan  pekerjaan  dengan  berbagai macam kendala yang mengakibatkan waktu penyelesaian  tidak  sesuai  dengan  kontrak pekerjaan di awal. Keterlambatan pembangunan suatu proyek
akan mengakibatkan  berbagai  macam  kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Produktivitas  adalah  salah  satu faktor  utama  yang  menentukan  jalannya suatu pembangunan. Perkembangan pelaksanaan suatu proyek mengalami keterlambatan apabila produktivitas bernilai rendah dan sebaliknya apabila produktivitas dengan  nilai  tinggi  dapat  menjadikan proyek  selesai  tepat  waktu  bahkan  lebih cepat. Produktivitas pekerjaan dapat dihitung  dengan  cara  membagi  output dengan  input.  Output  disini  merupakan volume  pekerjaan  sedangkan  input  adalah durasi  pekerjaan  atau  jumlah  tenaga  kerja (Ervianto. 2008).
Proyek pembangunan RSUD Dr. M.
Soewandhie
menggunakan pelat konvensional  dan  pelat  komposit.  Dalam merealisasikan  proyek. pemakaian  jenis material yang
digunakan harus memperhatikan  efisiensi  biaya  dan  waktu namun  tetap  memenuhi  standar  mutu  dan untuk  memenuhi  hal  tersebut  perlu  adanya pergantian  cara-cara  konvensional  menjadi lebih  modern  seperti  teknologi  beton pracetak  (bondex)  menjadi  salah  satu alternatif yang dikembangkan untuk menggantikan bekisting (Rafik dkk. 2021). Pergantian  material  dengan  menggunakan pelat komposit
dianggap dapat
mempercepat  waktu  pekerjaan. karna  pelat komposit  menggunakan  bahan  berlapis galanis  yang  berfungsi  sebagai  sistem konvensional  pengganti  bekisting  yang menggunakan  kayu  triplek  (Rafik  dkk. 2016).  Perhitungan  akan  dihitung  sesuai dengan  item  pekerjaan  guna  mengetahui produktivitas  dan  biaya  yang  dibutuhkan saat perencanaan dan realisasi pekerjaan.
Berdasarkan  uraian  diatas. penulisan tugas  akhir  ini  memiliki  arah  untuk menganalisis  durasi  rencana. produktivitas rencana  dan  realisasi. koefisien  realisasi. analisa  harga  satuan  realisasi  dan  RAB rencana  dan  realisasi  terhadap  penggunaan pelat komposit dan pelat konvensional pada proyek  pembangunan  RSUD  Dr.  M. Soewandhie Surabaya.

## 1.1 Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah :
1. Berapakah  volume pekerjaan  struktur komposit dan konvensional pelat lantai pada  proyek  pembangunan  tahap  II RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya?
2. Berapakah durasi rencana. produktivitas rencana dan produktivitas realisasi pada  proyek  pembangunan tahap  II  RSUD  Dr.  M.  Soewandhie Surabaya?
3. Berapakah  RAB  rencana  dan  realisasi pekerjaan struktur komposit dan konvensional pada proyek pembangunan  tahap  II  RSUD  Dr.  M. Soewandhie Surabaya?

## 1.2 Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengetahui  dan  menganalisis  volume pekerjaan struktur komposit dan konvensional  pelat  lantai  pada  proyek pembangunan  tahap  II  RSUD  Dr.  M. Soewandhie Surabaya.
2. Mengetahui  dan  menganalisis  durasi rencana. produktivitas  rencana dan produktivitas  realisasi  pada  proyek pembangunan  tahap  II  RSUD  Dr.  M. Soewandhie Surabaya.
3. Mengetahui  dan  menganalisis  RAB rencana dan realisasi pekerjaan struktur komposit dan konvensional pelat lantai pada  proyek  pembangunan  tahap  II RSUD Dr. M. Sovwandhie Surabaya.

## 1.3 Urgensi Penelitian
Nilai urgensi penelitian antara lain:
1. Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi proyek untuk mengetahui
produktivitas  rencana. produktivitas realisasi. RAB  rencana dan RAB
realisasi proyek pembangunan tahap  II RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya.
2. Mampu  memberikan  tambahan  ilmu pengetahuan  sehingga  dapat  dijadikan sebagai  bahan  referensi  khususnya mengenai analisa terhadap produktivitas. Analisa  Harga  Satuan. RAB  rencana  dan  realisasi  dalam pembangunan suatu proyek.

## 2. METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  ini  adalah  pekerjaan pembangunan  RSUD  Dr.  M.  Soewandhie Surabaya Tahap II dengan subjek penelitian analisa  pekerjaan  struktur  komposit  pelat lantai  dan  konvensional  dengan  pemilihan metode  pekerjaan yang  tepat  sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan penghematan biaya dan    produktivitas. Gambar 1.

## Flow Chart
2.1 Analisa Perhitungan Struktur Komposit Pelat Lantai
1) Menghitung  volume  pekerjaan meliputi: pekerjaan bondek. pekerjaan  wiremesh. pekerjaan beton (pengecoran) 2) Menghitung  durasi  rencana  dan produktivitas rencana berdasarkan  volume  yang  sudah dihitung

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
3) Menghitung  koefisien  realisasi berdasarkan  time  schedule  dan volume pekerjaan
4) Menghitung  analisa  harga  satuan pelat lantai komposit berdasarkan
koefisien  dari  AHSP  PT.PP
Persero tahun 2021
5) Menghitung  analisa  harga  satuan pelat lantai komposit berdasarkan koefisien realisasi
6) Menghitung  RAB  rencana  pelat komposit berdasarkan AHSP PT.PP Persero tahun 2021 2.2 Analisa Perhitungan Pelat Konvensional 1) Menghitung  volume  pekerjaan meliputi:  pekerjaan  bekisting. pekerjaan  pembesian. pekerjaan beton (pengecoran) 2) Menghitung  durasi  rencana  dan produktivitas rencana berdasarkan  volume  yang  sudah dihitung 3) Menghitung  koefisien realisasi berdasarkan  time  schedule  dan volume pekerjaan 4) Menghitung  analisa  harga  satuan pelat lantai konvensional berdasarkan koefisien dari AHSP PT.PP Persero tahun 2021 5) Menghitung  analisa  harga  satuan pelat lantai konvensional berdasarkan koefisien realisasi 6) Menghitung  RAB  rencana  pelat konvensional  berdasarkan  AHSP PT.PP Persero tahun 2021 3. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Perhitungan Volume Struktur Komposit Pelat Lantai Perhitungan volume dibagi berdasarkan  ukuran  tipe  pelat. berikut  data ukuran tipe struktur pelat komposit: Tabel 1.

## Tipe Pelat dan Ukuran Pelat Lantai Komposit
Tipe Pelat Ukuran (m2) Jumlah
L A N T A I 7
Tipe Pelat Ukuran (m2) Jumlah L A N T A I 8
MD1 4 m x 8 m 41 MD1 4 m x 8 m 21 MD2 4 m x 4 m 36 MD2 4 m x 4 m 28 MD3 5 m x 4 m 2 MD3 5 m x 4 m 2 MD4 2 m x 3 m 1 MD4 2 m x 3 m 1 MD5 2 m x 1.7 m 1 MD5 2 m x 1.7 m 1 MD6 2 m x 8 m 1 MD6 2 m x 8 m 1 MD7 1.14 m x 3 m 1 MD7 1.14 m x 3 m 1

## 3.2 Volume Bondek (Metal Deck)
Panjang arah lx = 4 m
Panjang arah ly = 8 m Jadi  luas  kebutuhan  bondek tipe  MD1 sebesar 26.56 m² Terdapat  21  buah  bondek  tipe MD1  pada lantai 8 Contoh  perhitungan  volume  bondek  per lantai = 21 x Luas bondek tipe MD1 = 21 x 26.56
= 557.7768 m² Didapatkan
jumlah bondek yang
dibutuhkan  untuk  tipe  MD1  lantai  8 sebesar  577.7768  m².  Kebutuhan  volume bondek  pada  lantai  7  dan  8  dapat  dilihat
melalui tabel 2

## 3.3 Volume Wiremesh
Perhitungan  volume  wiremesh  pada  pelat lantai  bondek  menggunakan  data  sebagai berikut:
a. Tulangan wiremesh menggunakan jenis tipe M9 dengan jarak 150 mm yang digunakan sebagai tulangan atas
b. Luas wiremesh per lembar c. = 5.4 x 2.1 = 11.34 m2 d. Berat wiremesh sebesar 61.79 kg e. Berat luasan besi = = 5.45 kg/m² Perhitungan tulangan pada pekerjaan struktur komposit pelat lantai:
Panjang arah X = 4 m

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Panjang arah Y = 8 m
Kebutuhan  wiremesh  dalam  kg  pada  pelat lantai bondek tipe MD1 sebesar:
Kebutuhan wiremesh = Luas pelat x berat wiremesh = (8 x 4) x 5.45 = 174.4 kg
Volume tulangan wiremesh untuk pelat tipe MD1  sebesar  174.4  kg.  Untuk  tipe  MD1 pada pelat lantai 8 sebanyak 21 zona. jadi:
Volume wiremesh tipe MD1 lantai 8 = n x kebutuhan wiremesh tipe MD1 = 21 x 174.4 kg = 3662.4 kg
Volume  kebutuhan  wiremesh  untuk  pelat tipe MD1 sebesar 3662.4 kg.

## 3.4 Volume Beton Pelat Komposit
Perhitungan  volume  beton  pada  struktur komposit  pelat  lantai  menggunakan  data sebagai berikut:
a. Mutu be ton Fc’ 30 Mpa
b. Tebal pelat 130 mm
c. Tinggi gelombang 50 mm
Diambil  contoh  dari  perhitungan  volume bekisting struktur komposit pelat lantai tipe MD1 dengan ukuran 4 m x 8 m.
a. Tulangan  wiremesh  menggunakan jenis  tipe  M9  dengan  jarak  150  mm yang digunakan sebagai tulangan atas atau  sebagai  tulangan  negatif  pada pada pelat lantai komposit
b. Tulangan  susut  D10-250  digunakan sebagai  pencegahan crack yang
paling rawan terjadi di tumpuan
c. Tulangan ekstra D10-250 pada bagian atas balok digunakan sebagai joint connectionatau pada area sambungan antar wiremesh yang dikaitkan menggunakan bendrat. Tulangan esktra berfungsi untuk mengurangi lendutan saat terjadinya pengecoran. d. Pada  arah  X  menggunakan  tulangan wiremesh. tulangan  susut  D10-250. Tulangan ekstra D10-250. Sedangkan pada arah Y menggunakan tulangan wiremesh. Tulanganekstra D10-250.
Tebal bondek (d)
=
= 105 mm = 0.105 m
Volume beton = 25.62 x 0.105 = 2.69 m³
Jadi. volume  beton  untuk pelat  tipe  MD1 sebesar  2.79  m³.  Contoh  perhitungan jumlah volume tipe MD1 sebanyak 21 buah pada lantai 8 adalah sebagai berikut: Volume beton tipe MD1 lantai 8 = 21 x 2.69 = 56.492 m³
Total  volume  pekerjaan  beton  tipe  MD1 pada lantai 8 sebesar 56.492 m³.
3.5 Perhitungan Volume Pelat Konvensional Perhitungan  Volume  pelat  lantai digunakan data sebagai berikut : Tabel 2. Tipe dan Ukuran Pelat Konvensional Tipe Pelat Ukuran (m2) Jumlah L A N T A I 7
Tipe Pelat Ukuran (m2) Jumlah L A N T A I 8 S1 2.375 m x 4 m 6 S1 2.375 m x 4 m 6 S2 7.2 m x 4 m 1 S2 7.2 m x 4 m 1 S3 2.525 m x 2 m 1 S3 2.525 m x 2 m 8 S4 4 m x 8 m 6 S4 4 m x 8 m 26 S5 5.8 m x 2.495 m 1 S5 5.8 m x 2.495 m 1 S6 2.8 m x 2.430 m 1 S6 2.8 m x 2.430 m 1 S7 4 m x 5.576 m 2 S7 4 m x 5.576 m 2

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## 3.6 Volume Bekisting
Perhitungan  volume  bekisting  pada  pelat lantai  konvensional  menggunakan  data sebagai berikut:
a. Plywood 9 mm b. Tebal pelat sebesar 130 mm
Perhitungan  diambil  contoh  menggunakan pelat konvensional Tipe S4 lantai 8 Contoh  perhitungan tipe  S4  pada  lantai  8 sebanyak 26 buah Volume bekisting S4 lantai 8 = n x volume bekisting S4 = 26 x 26.56 = 690.518 m²

## 3.7 Volume Penulangan
Perhitungan  volume  penulangan  pada  pelat lantai  konvensional  menggunakan  data sebagai berikut:
a. Tulangan yang digunakan adalah D-10 dengan jarak 150 mm b. Berat Tulangan D10 = 0.617 kg/m
Perhitungan  diambil  contoh menggunakan pelat konvensional tipe S4 Tulangan Utama / Bawah Panjang arah X = 4 m Panjang arah Y = 8 m Tulangan arah X = (Panjang Y)/(Jarak antar tulangan)+1 = 8/((150:1000))+1 = 54.33 batang
Panjang tulangan = Jumlah batang x panjang arah X = 54.33 x 4 = 217.32 m Wtulangan = 217.32 m x 0.617 kg/m = 134.09 kg Tulangan arah Y = (Panjang X)/(Jarak antar tulangan)+1 = 4/((150:1000))+1 = 27.67 batang Panjang tulangan = Jumlah batang x panjang arah Y = 27.67 x 8 = 221.33 m Wtulangan = 221.33 m x 0.617 kg/m
Tulangan Atas Tulangan arah X = (Panjang Y)/(Jarak antar tulangan)+1 = 8/((150:1000))+1 = 54.33 batang Panjang tulangan
= Jumlah batang x panjang arah X
= 54.33 x 4 = 217.32 m Wtulangan
= 217.32 m x 0.617 kg/m
= 134.09 kg
Tulangan arah Y =  (Panjang  X)/(Jarak  antar  tulangan)+1= 4/((150:1000))+1 = 27.67 batang Panjang tulangan
= Jumlah batang x panjang arah Y = 27.67 x 8
= 221.33 m
Wtulangan = 221.33 m x 0.617 kg/m = 136.56 kg Wtotal = (134.09 kg + 136.56 kg) x 2 = 541.31 kg Jadi  volume  tulangan  yang dibutuhkan untuk pelat tipe S4 sebesar 541.31 kg. Contoh  perhitungan  volume  total  ttipe  S4 untuk lantai 8 sebanyak 26 buah: Volume tulangan S4 lantai 8 = n x berat tulangan tipe S4

## 3.8 Volume Beton
Perhitungan volume Beton pada pelat lantai konvensional  menggunakan  data  sebagai berikut:
a. Mutu beton Fc’ 30 Mpa b. Tebal pelat 130 mm
Contoh  perhitungan  diambil  menggunakan pelat konvensional Tipe S4.
Contoh perhitungan pelat tipe S4 pada lantai 8 sebanyak 26 buah Volume tipe S4 lantai 8 = n x volume beton tipe S4 = 26 x 3.45 m³ = 70.637 m³

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Jadi. volume  beton  untuk  pelat  tipe S4 lantai 8 sebanyak 70.637 m³.
3.9 Analisa Produktivitas Realisasi Pekerjaan Pelat Konvensional Bekisting a. Volume= 828.672 m2
b. Durasi= 2 Hari (Time Schedule) c. Jumlah  Pekerja  =  90  Pekerja  (Time Schedule)
Tukang Produktivitas Realisasi = 414.34 m²/hari Koefisien = 0.217
Pekerja Koefisien = 0.434

## 3.10 RAB Rencana
Perhitungan mengambil
contoh rencana anggaran  biaya  pelat  lantai komposit 8. dengan data sebagai   berikut: Menurut Rambe (2018) perhitungan rencana  anggaran  biaya  menggunakan rumus: RAB Suatu Pekerjaan Volume Pekerjaan × Harga Satuan Pekerjaan
a. Biaya bondek
= Volume x Analisa Harga Satuan
= 2539.035 x Rp. 437.600.00 = Rp 1.111.081.716.00 b. Biaya wiremesh
= Volume x Analisa Harga Satuan
= 17147.604 x Rp. 14.030.00
= Rp 240.580.884.12 c. Biaya beton
= Volume x Analisa Harga Satuan
= 253.263 x Rp. 1.237.000.00 = Rp 313.286.331.00 d. Biaya perancah PCH = Volume x Analisa Harga Satuan = 2539.035 x Rp. 95.000.00 = Rp 241.208.325.00
3.11 RAB Realisasi
a. Biaya bondek
= Volume x Analisa Harga Satuan
= 2539.035 x Rp. 371.013.00
= Rp 942.014.992.46 b. Biaya wiremesh
= Volume x Analisa Harga Satuan
= 17147.60 x Rp. 18.147.00 = Rp 311.177.497.20
c. Biaya beton
= Volume x Analisa Harga Satuan
= 253.263 Rp. 1.207.097.00 = Rp 305.713.007.51
d. Biaya perancah PCH
= Volume x Analisa Harga Satuan
= 2539.035 x Rp. 95.000.00 = Rp 241.208.325.00

## 3.12 Rekapitulasi
Berdasarkan  perhitungan yang sudah dilakukan. rekapitulasi perbandingan antara masing-masing  item  pekerjaan  pada  pelat komposit  dan  konvensional  dapat  dilihat pada tabel 3
Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Pelat Komposit dan Konvensional Pelat Komposit Pelat Konvensional Volume Pek. Bondek 4123.604 m² Pek. Bekisting 1105.306 m² Pek. Wiremesh 17147.61 Kg Pek. Tulangan 23312.992 Kg Pek. Beton 411.592 m³ Pek. Beton 107.086 m³ Produktivitas Rencana Pek. Bondek 45.34 m²/Hari Pek. Bekisting 43.61 m²/Hari Pek. Wiremesh 1620.25 Kg/Hari Pek. Tulangan 1931.18 Kg/Hari Pek. Beton 84.42 m³/Hari Pek. Beton 81.02 m³/Hari Produktivitas Realisasi Pek. Bondek 423.17 m²/Hari Pek. Bekisting 414.34 m²/Hari Pek. Wiremesh 925.86 Kg/Hari Pek. Tulangan 289.77 Kg/Hari Pek. Beton 126.63 m³/Hari Pek. Beton 81.02 m³/Hari Analisa Harga Satuan Realisasi Pek. Bondek Rp371.013.00 Pek. Bekisting Rp356.590.00 Pek. Wiremesh Rp18.147.00 Pek. Tulangan Rp18.515.00 Pek. Beton Rp1.207.097.00 Pek. Beton Rp1.256.260.00 RAB Rencana Pek. Bondek Rp1.804.498.110.00 Pek. Bekisting Rp344.214.705.00

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Pelat Komposit Pelat Konvensional Pek. Wiremesh Rp240.580.884.00 Pek. Tulangan Rp326.955.007.00 Pek. Beton Rp509.147.535.00 Pek. Beton Rp132.465.382.00 RAB Realisasi Pek. Bondek Rp1.529.910.690.00 Pek. Bekisting Rp344.214.705.00 Pek. Wiremesh Rp311.177.569.00 Pek. Tulangan Rp431.473.411.00 Pek. Beton Rp496.831.468.00 Pek. Beton Rp134.526.787.00 Total Biaya Rencana Rp1.804.498.110.00 Rp950.640.926.00 Total Biaya Realisasi Rp2.729.662.109.00 Rp1.057.220.736.00 Biaya Realisasi per m³ Rp1.751.458.50 Rp1.849.655.45

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan
analisis  bab  sebelumnya. maka  diambil kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  struktur komposit  dan  konvensional  pelat  lantai pada  proyek  pembangunan  tahap  II  RSUD Dr. M. Soewandhie Surabaya lantai 7 dan 8 adalah:
1. Volume  dari  pekerjaan  pelat  komposit dengan  item  pekerjaan  volume  bondek 4,123.604 m². volume wiremesh 17,147.60  Kg. volume  beton  411.592 Kg. dan  volume  PCH  4,123.604  m³. Sedangkan  volume  pekerjaan  pelat konvensional  dengan  item  pekerjaan volume  bekisting  1105.306  m³. volume tulangan  23,303.992  Kg. volume  beton 107.086 Kg. dan volume PCH 1,105.306 m³.
2. Perhitungan pelat komposit dengan item pekerjaan bondek memiliki hasil produktivitas  realisasi  423.17 m²/Hari.
Item  pekerjaan  wiremesh  memiliki produktivitas  realisasi  925.86 Kg/Hari. Sedangkan item pekerjaan beton produktivitas realisasi 126.63 m³/Hari. Perhitungan  pelat  konvensional  dengan item  pekerjaan  bekisting  memiliki  hasil produktivitas  realisasi  414.34 m²/Hari. Item  pekerjaan  pembesian  memiliki produktivitas realisasi 2,896.77 Kg/Hari. Sedangkan  perhitungan  item  pekerjaan beton  memiliki  produktivitas  realisasi 81.02 m³/Hari.
3. Total Biaya dari pekerjaan pelat komposit rencana sebesar Rp. 2,945,959,910.36 dan total biaya pekerjaan pelat komposit realisasi sebesar Rp. 2,729,662,109.06. Sedangkan  total  biaya  pekerjaan  pelat konvensional rencana sebesar Rp. 950,640,926.70 dan total biaya pekerjaan pelat  konvensional  realisasi  sebesar  Rp. 1,057,220,736.32. Untuk realisasi
pemasangan  pelat  komposit dibutuhkan biaya  sebesar  Rp.  1,751,458.50/m³ sedangkan  pemasangan  pelat  komposit sebesar Rp. 1,849,655.45/m³.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Agritama. R.  P.. Huda. M.. &  Rini. T.  S.
(2018). “Faktor– Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Konstruksi  di  Surabaya” . Axial: Jurnal  Rekayasa  dan  Manajemen Konstruksi. Vol. 6 No. 1. Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya  April 2018. Cainawa. Raja.  2020.  Perbandingan Metode Pelaksanaan Beton Konvensional  Dengan  Pra Cetak Terhadap Biaya Dan Waktu (Studi Kasus : Pekerjaan Drainase Proyek Pembangunan  Jalan  Tol  Balikpapan
– Samarinda Seksi 4). Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur. 11(2) Ervianto. I. W. (2008) Pengukuran
Produktivitas Kelompok Pekerja Tukang  Bangunan  dalam  Proyek Konstruksi  (Studi  Kasus:  Proyek Bertingkat  di  Surakarta).  Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Purnama. Risky  Andika. dkk.  2020. Analisis Biaya dan Waktu Percepatan Pekerjaan Proyek Konstruksi Dengan Menggunakan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Pelat Bondek. Jurnal Ilmiah MITSU (Media Informasi Teknik Sipil Universitas Wiraraja). 8(2)
Rafik.  A. Hadi. &  Cahyani.  (2021). Perbandingan Anggaran Biaya (RAB) Pelat  Lantai  Konvensional  Dengan Pelat  Lantai  Komposit  (Bondek).
Jurnal  Gradasi  Teknik  Sipil. Vol.  5 No.1 ISSN 2598-8581. Rambe. Muhammad R. (2018). Perbandingan Biaya Pelaksanaan Pelat  Beton  Konvensional  dan  Pelat Beton Boundeck pada Gedung
Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota Padagangsidimpuan.  Jurnal  LPPM UGN. 9(1A).
Copyright©  by  the  authors.  Licensee  Jurnal  Ilmiah MITSU. Indonesia.  This  article  is  an  open  access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike (CC BY-NC-SA 4.0) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Halaman ini sengaja dikosongkan