## ANALISIS WASTE MATERIAL DAN FAKTOR PENYEBAB PADA PROYEK APARTEMEN X
Ramadhan Rizki Faruki 1 dan Henny Wiyanto 2
1 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta ramadhan.325180121@stu.untar.ac.id
2 Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta hennyw@ft.untar.ac.id
Masuk: 13-07-2023, revisi: 28-07-2023, diterima untuk diterbitkan: 29-07-2023

## ABSTRACT
In  the  implementation  of  construction  projects,  materials  are  one  of  the  most  influential  elements.  Leftover construction materials that cannot be reused in projects, produce waste that is difficult to avoid. Research on waste in construction materials conducted at the Jakarta x apartment project. Analyzing and determining the materials that contribute to causing waste by using the Pareto Law of 20-80 only 20% of the total material is considered important and has an 80% impact on waste. Found 18 types of materials that cause waste from 92 materials used in the project. Each material produces waste with various volumes which results in cost losses. Quantitative calculations are carried out to determine the volume of waste, the amount of waste, and the cost of waste. D22 rebar is the type of  material that causes the largest volume wastage. While the type of material that causes the biggest waste cost of the apartment project x is formwork material of Rp. 3,489,630,538, -. The total waste generated in the apartment project x is worth 3.30% with a total loss of Rp. 14,559,828,675,-. The waste generated in apartment X is caused by various factors with the sequence of causes in the form of inappropriate designs, implementation errors, remaining pieces of material that can no longer be reused, calculation errors, to loss of  material caused by theft on the project. After conducting an analysis using the comparative method of the factors that cause waste based on the literature, it can be concluded that the most common causal factor and the cause of losses is design changes. Thus, the executor can evaluate and find solutions to minimize wastage costs in similar projects.
Keywords: Waste; Pareto’s Law 20-80; Quantitative Methods; Comparative Method; Faktors Causing Waste

## ABSTRAK
Pada  pelaksanaan  proyek  konstruksi, material menjadi  salah  satu  elemen  yang  paling  berpengaruh.  Sisa material konstruksi yang tidak dapat dipergunakan kembali pada proyek, menghasilkan waste yang sulit dihindari. Penelitian mengenai waste pada material konstruksi dilakukan pada proyek apartemen x Jakarta. Menganalisis dan menentukan material yang  berkontribusi  menyebabkan waste dengan  menggunakan Pareto's  Law  20-80 hanya  20%  dari  total material yang dianggap penting dan memiliki dampak 80% terhadap waste. Ditemukan 18 jenis material penyebab waste dari 92 material yang digunakan pada proyek. Masing-masing material menghasilkan waste dengan berbagai volume  yang  berdampak  pada  kerugian  biaya.  Perhitungan  secara  kuantitatif  dilakukan  untuk  menentuan volume waste , waste level , dan waste cost . Besi beton D22 adalah jenis material yang menyebabkan volume waste terbesar. Sedangkan  jenis material yang  menyebabkan waste  cost terbesar  proyek  apartemen  x  adalah material bekisting sebesar Rp. 3.489.630.538,-. Total waste yang dihasilkan pada proyek apartemen x adalah senilai 3,30% dengan total kerugian  Rp. 14.559.828.675,-. Waste yang  dihasilkan  pada  apartemen  x, disebabkan oleh  berbagai  faktor dengan urutan penyebab berupa desain yang tidak sesuai, kesalahan pada pelaksana, sisa potongan material yang sudah tidak dapat digunakan kembali, kesalahan perhitungan, hingga material hilang yang diakibatkan pencurian pada proyek. Setelah  dilakukan  analisis  menggunakan  metode  komparasi  terhadap  faktor  penyebab waste berdasarkan  literatur, dapat disimpulkan faktor penyebab yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian adalah perubahan desain. Sehingga, dapat dilakukan evaluasi dan pencarian solusi oleh pelaksana untuk meminimalisir waste cost dalam proyek sejenis.
Kata Kunci: Waste; Pareto law 20-80; Metode Kuantitatif; Metode Komparasi; Faktor Penyebab Waste

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat. Tingginya angka pertumbuhan penduduk diiringi dengan keterbatasan lahan yang membuat kebutuhan akan hunian masyarakat beralih menjadi hunian dengan konsep gedung bertingkat (apartemen). Di sisi lain, industri construction dinilai menimbulkan masalah diakibatkan oleh waste dalam pembangunan  proyek  (Yogi  Nugraha  Wiryonoto  &  Suharyantp,  2017).  Pembangunan  yang  dilakukan  dengan menggunakan material berjumlah cukup besar tanpa terkontrolnya material dengan manajemen yang berlaku disetiap proyek akan menghasilkan waste (Luangcharoenrat, et al., 2019).
Pembangunan  menimbulkan  masalah  berupa  meningkatnya  degradasi  kualitas  lingkungan  yang  disebabkan waste pada  kegiatan  konstruksi.  Studi  telah  menunjukkan  50%  limbah  yang  dihasilkan  berasal  dari  kegiatan  konstruksi (Ervianto, et al., 2013). Hal ini dikarenakan material menentukan besarnya biaya yang akan dikeluarkan dari suatu proyek bisa menjadi dampak buruk bagi kontraktor dengan waste material yang dihasilkan pada proyek konstruksi dari  tahap construction maupun  tahap demolition. Penelitian  di  Belanda  menunjukkan  bahwa  proyek  konstruksi mencapai 9% dari semua material yang berakhir menjadi waste (Bossink & Brouwers, 1996).
Menurut  (Waty, et al., 2018) Waste konstruksi didentifikasikan sebagai hilangnya sumber daya fisik dalam hal biaya dan waktu yang berkaitan dengan pekerja maupun peralatan. Namun, waste bisa dipergunakan kembali, didaur ulang, dijual kembali, atau diberikan kepada orang lain untuk digunakan kembali sesuai kebutuhan.
Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan proyek apartemen x di Jakarta sebagai contoh untuk menentukan material yang menjadi penyumbang utama jumlah waste dengan menganalisis hasil dari perhitungan volume waste, waste level , serta waste cost kerugian yang terjadi. Tujuan pada penelitian adalah untuk mengetahui waste material, waste  cost dan  melihat  kesesuaian  antara  sumber  dari  jenis material yang  diakibatkan waste berdasarkan  proyek apartemen x terhadap literatur.

## Definisi Waste
Waste dalam bidang konstruksi yaitu material sampah yang berasal dari sisa-sisa pembangunan dalam pelaksanaan konstruksi yang timbul karena rusak atau tidak dapat dipakai dan digunakan kembali, serta suatu pemborosan material akibat dari pemakaian yang tidak diawasi sehingga volume  material yang direncanakan berbeda pada pelaksanaan dilapangan (Tafesse & Adugna, 2021).

## Material Waste
Beberapa jenis material penyebab terjadinya weste atau sisa-sisa material yang sudah tidak bisa digunakan kembali bisa didapat dari kayu bekisting, keramik, batu bata, dan kalsiboard atau gypsum (Hastuti, et al., 2015), besi, semen dan kayu (Devia, et al., 2010), besi tulangan, readymix, kawat bendrat (Kristianto, et al., 2019).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## Sumber data
1. Data primer berupa observasi lapangan yang didukung dengan wawancara oleh Pelaksana Lapangan, Pengawas Lapangan, Manajer Proyek dan analisa data proyek yang berkaitan dengan faktor penyebab waste material.
2. Data sekunder berupa perhitungan pendukung data proyek seperti:
a. Bill Of Quantity diperoleh untuk mengidentifikasi material .
b. Harga satuan standar material diperlukan untuk melakukan analisis Pareto’s Law 20-80 .
c. Laporan  bulanan  jumlah material yang  masuk/tersedia  (data  pembelian material ),  jumlah material yang terpasang  (data  pemakaian material dilapangan)  diperlukan  untuk  menentukan volume  waste  material dan nilai kontrak.

## Metode analisis data
Dibagi menjadi 3 tahap yaitu, tahap pertama berdasarkan (Aulia, et al., 2016), analisis material waste dominan dengan menggunakan pareto  law  20-80 dimana  grafik  batang  menunjukan  20% material yang  diteliti  dan  memiliki  nilai sebesar 80% dampak yang sering terjadi sampai yang paling sedikit terjadi dari total keseluruhan material rencana pada  apartemen  x.  Tahap  kedua,  menentukan  kuantitas material dari volume  waste,  waste  level,  waste  cost menggunakan  metode  kuantitatif  dan  tahap  ketiga  menganalisis  faktor  penyebab  terjadinya waste menggunakan metode komparasi antara penyebab waste berdasarkan literatur dengan penyebab waste yang terjadi di apartemen x .

## Menentukan Kuantitas Material Konstruksi
Rahmawati (2012), menentukan besaran waste pada proyek bangunan gedung bertingkat dapat di tentukan dengan rumus pendekatan menggunakan metode kuantitatif yaitu:

## Volume Waste
Volume  waste diperoleh  dari  menentukan volume material siap  pakai  di  lokasi  berdasarkan bill  of  quantity dan menentukan jumlah material terpasang berdasarkan as-built drawing. Metode pendekatan dengan Persamaan 1.
VW = Vm ia – Vm ng (1)
Keterangan:
Vm ia : volume material tersedia
Vm ng : volume material terpasang

## Waste Level
Menentukan Waste level dari setiap elemen material yang diperiksa untuk mendapatkan estimasi jumlah sisa material yang terbuang pada suatu proyek dalam bentuk persen (%). Waste level ditentukan dengan Persamaan 2.
WL = VW Vm ia × 100% (2)
Keterangan:
VW : volume waste
Vm ia : volume material tersedia

## Waste Cost
Digunakan untuk menentukan apakah volume waste yang besar menghasilkan waste cost yang tinggi. Sehingga agar mendapatkan data yang akurat menggunakan rumus pendekatan pada Persamaan 3.
WC = WL × Bp × ∑ 𝑛 (3)
Keterangan:
WL : waste level (%)
Bp : bobot pekerjaan
∑ 𝑛 : nilai kontrak

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis material waste
Menganalisis material waste untuk menentukan material dengan potensi besar terhadap waste dengan metode pareto law .  Terdapat total 92 tipe material yang digunakan pada proyek apartemen x meliputi struktur basement, struktur podium dan struktur tower. Dimana hanya 20% dari total material yang dianggap penting dan memiliki dampak 80% terhadap terjadinya waste.
Tabel 1. Perhitungan metode pareto No. Tipe Material Sat. Volume Material Tersedia Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah Kumulatif (Rp) Total (%) Presentase Kumulatif 1 Bekisting m 2 154.166 250.000 38.541.500.000 38.541.500.000 14,85 14,85 2 Beton Fc' 40 m 3 15.514 2.000.000 31.028.340.000 69.569.840.000 11,95 26,80 3 Besi Beton D22 kg 1.508.855 18.000 27.159.402.060 96.729.242.060 10,46 37,26 4 Besi Beton D10 kg 1.296.259 16.000 20.740.148.640 117.469.390.700 7,99 45,25 5 Bata Ringan m 2 80.586 155.000 12.490.949.350 129.960.340.050 4,81 50,06 6 Plaster Acian Drymortar m 2 75.042 125.000 9.380.363.750 139.340.703.800 3,61 53,68 7 Cat Acrylic Emulsion m 2 134.231 65.000 8.725.066.350 148.065.770.150 3,36 57,04 8 Precast Concrete Panel 200x100mm m 2 4.405 1.800.000 7.929.000.000 155.994.770.150 3,05 60,09 9 Besi Beton D25 kg 383.692 18.000 6.906.456.000 162.901.226.150 2,66 62,75 10 Beton Fc' 50 m 3 2.993 2.200.000 6.584.666.000 169.485.892.150 2,54 65,29 11 Besi Beton D13 kg 398.885 16.000 6.382.164.640 175.868.056.790 2,46 67,75
Tabel 1 ( Lanjutan ). Perhitungan metode pareto No. Tipe Material Sat. Volume Material Tersedia Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) Jumlah Kumulatif (Rp) Total (%) Presentase Kumulatif 12 Precast Concrete Panel T100mm m 2 10.646 580.000 6.175.039.600 182.043.096.390 2,38 70,13 13 Beton Fc' 30 m 3 3.792 1.500.000 5.688.000.000 187.731.096.390 2,19 72,32 14 Beton Fc' 35 m 3 3.294 1.700.000 5.599.800.000 193.330.896.390 2,16 74,48 15 GypsumBoard T9 + Instalasi m 2 28.806 150.000 4.320.900.000 197.651.796.390 1,66 76,14 16 Marmer m' 587 6.520.000 3.828.935.200 201.480.731.590 1,48 77,62 17 Beton Fc' 45 m 3 1.722 2.100.000 3.616.200.000 205.096.931.590 1,39 79,01 18 Besi Beton D16 kg 212.704 16.000 3.403.275.680 208.500.207.270 1,31 80,32 19 Kusen & Pintu Kayu bh 2.223 1.500.000 3.334.500.000 211.834.707.270 1,28 81,61 20 Besi Beton D19 kg 170.315 18.000 3.065.681.700 214.900.388.970 1,18 82,79 21 Skim Coat m 2 71.304 42.000 2.994.782.280 217.895.171.250 1,15 83,94 22 Balustrade & Handrail m 2.270 1.250.000 2.837.500.000 220.732.671.250 1,09 85,03 23 Kusen & Pintu Besi Th Api bh 459 5.890.000 2.703.510.000 223.436.181.250 1,04 86,07 24 Glass Shower Screen T 12mm m 2 2.674 950.000 2.540.300.000 225.976.481.250 0,98 87,05 25 Closet bh 992 2.499.000 2.479.008.000 228.455.489.250 0,95 88,01 26 Besi Beton D32 kg 137.196 18.000 2.469.528.000 230.925.017.250 0,95 88,96 27 Gypsum List 100/100 m 30.582 67.000 2.049.054.300 232.974.071.550 0,79 89,75 28 Jendela kaca Alm clear 8mm bh 145 13.700.500 1.986.572.500 234.960.644.050 0,77 90,51 29 Shower bh 866 2.100.000 1.818.600.000 236.779.244.050 0,70 91,21 30 Homogenenous tile 400 x 400 mm m 2 6.246 250.000 1.561.595.000 238.340.839.050 0,60 91,82 31 Cat Acrylic W m 2 26.893 55.000 1.479.149.100 239.819.988.150 0,57 92,39 32 Homogenenous tile 600 x 600 mm m 2 4.399 300.000 1.319.700.000 241.139.688.150 0,51 92,89 33 Wastafel bh 993 1.182.000 1.173.726.000 242.313.414.150 0,45 93,35 34 Meja Toilet Custom bh 977 1.200.000 1.172.400.000 243.485.814.150 0,45 93,80 35 Tiang Bore Pile D1000 mm bh 213 5.200.000 1.107.600.000 244.593.414.150 0,43 94,22 36 Floor Drain TX1BN bh 3.102 325.000 1.008.150.000 245.601.564.150 0,39 94,61 37 Kolom WF 250x125x6x9 kg 32.739 28.000 916.701.800 246.518.265.950 0,35 94,97 38 Cat Dust Proof m 2 2.213 350.000 774.550.000 247.292.815.950 0,30 95,26 39 Besi Beton D29 kg 39.696 18.000 714.528.000 248.007.343.950 0,28 95,54 40 Beton Integral Waterproofing m 3 5.884 120.500 709.061.765 248.716.405.715 0,27 95,81 DST. Total: 259.585.025.070 100
Pada Tabel 1, ditunjukkan perhitungan Pareto law dari 92 tipe material yang digunakan pada proyek apartemen x. Hanya  terdapat  40  tipe material yang  masuk  kedalam  kategori  berpotensi  terjadinya waste mulai  dari  persentasi kumulatif sebesar 14,85% pada material bekisting hingga material bracing pipa dia 2,5” dengan persentase kumulatif sebesar 100%. Sehingga, 52 tipe material lainnya masuk kedalam kategori aman, tidak menunjukkan permasalahan yang harus segera diselesaikan.
Gambar 1. Pareto Material
Analisis Pareto law Gambar 1, axis bawah menunjukkan tipe material yang dipakai pada proyek apartemen x, axis kanan menunjukkan pesentase kumulatif (%) dan axis kiri menunjukkan jumlah dari setiap material (Rp). Selanjutnya, grafik dapat ditarik lurus dari axis kanan yang menunjukkan 80% hingga berpotongan dengan garis kurva, kemudian ditarik garis ke axis bawah yang menunjukkan tipe material , didapat 18 jenis material tersebut pada batang berwarna biru.diketahui nilainya masuk kedalam persentase kumulatif 80% dari bekisting hingga besi beton D16.

## Menentukan Volume Waste
Menentukan Volume  waste untuk  mengetahui  besaran waste yang  diakibatkan  dari  setiap material yang  sudah ditetapkan pada analisis Pareto law . Volume waste ditentukan menggunakan Persamaan 4. VW = Vm ia – Vm ng (4)
Dengan Vm ia = volume material tersedia, Vm ng = volume material terpasang
Menentukan volume waste pada material besi beton D10 yang diperoleh dari laporan bulanan sebesar 1.296.259,59 kg dan volume terpasang didapat dari final measurement sebesar 1.218.499,62 kg, kemudian volume tersedia dikurangi dengan volume terpasang menghasilkan volume waste , untuk material besi beton D10 volume waste didapat sebesar 77.759,97 kg. Menentukan volume waste pada jenis-jenis material lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.

## Menentukan Waste Level
Menentukan waste  level untuk  mendapatkan  estimasi  jumlah  yang  tersisa  dalam  suatu  proyek  bentuk  persen  (%) sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi permasalahan waste yang terjadi dilapangan. Menentukan waste level pada material besi beton D19 menggunakan Persamaan 5.
WL = VW Vm ia × 100% (5)
Dengan VW = volume waste, Vm ia = volume material tersedia
Membandingkan volume waste sebesar 77.759,97 kg dengan volume tersedia 1.296.259,59 kg dan hasil tersebut dikali dengan 100% didapat nilai waste level dari material besi beton D10 sebesar 6%. Menentukan waste level pada jenis- jenis material lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.

## Menentukan Waste Cost
Menentukan waste cost untuk melihat nilai kerugian pembelian dari setiap material yang terjadi terhadap nilai kontrak proyek. Menentukan waste cost hanya sampai mengetahui kerugian dari biaya pembelian pada proyek, serta bobot pekerjaan dipengaruhi dari jenis material yang digunakan pada proyek. Ditentukan dilakukan dengan Persamaan 6.
WC = WL × Bp × ∑ 𝑛 (6)
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 - 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00 B eki st ing B et on F c ' 4 0 B esi B et on D 22 B esi B et on D 10 B at a R inga n P la st e r A c ia n D rym or ta r C at A c ryl ic Emul si on P re ca st C onc re te P an el … B esi B et on D 25 B et on F c ' 5 0 B esi B et on D 13 P re ca st C onc re te P an el … B et on F c ' 3 0 B et on F c ' 3 5 G ypsum B oa rd T9 +… Ma rm er B et on F c ' 4 5 B esi B et on D 16 K use n & P int u K ayu B esi B et on D 19 S k im C oa t B al us tr a de & H andr ai l K use n & P int u B esi … G la ss S how er S cr ee n… C lose t B esi B et on D 32 G ypsum Lis t 10 0/ 100 Je nde la ka ca A lm … S h ow e r H om oge ne nous ti le … C at A c ryl ic W e at he rc o a t H om oge ne nous ti le … W a st a fe l Me ja Toi le t C ust om Tia ng B or e Pi le … F loor D ra in TX 1B N K ol om W F 250x125 x6x9 C at D ust P roof B esi B et on D 29 B et on Int egr al … Material P er sent a se K um ula tif J um la h (Rp) (x10.000.000) Pareto Law Material
Keterangan:
WL : waste level (%)
Bp : bobot pekerjaan
∑ 𝑛 : nilai kontrak
Contoh perhitungan waste cost pada material besi beton D10:
- WL = 6,00% - BP = Harga pekerjaan ∑ 𝑛
×100%
= 3.065.681.652 .- 363.968.830.264 .- ×100% = 0,057% - WC
= 6,00% × 0,057% × Rp. 363.968.830.264.-   = Rp. 1.244.159.526.-
Tabel 2. Hasil penentuan waste level dan waste cost No. Material yang diteliti Sat. Volume Material Vol Waste Waste Level (%) Bobot Pekerjaan Waste Cost (Rp) Tersedia Terpasang 1 Bekisting m 2 154.166 140.208 13.957,63 9,05 0,106 3.489.407.801 2 Beton Fc' 40 m 3 15.514 14.781 733,16 4,73 0,085 1.466.327.540 3 Besi Beton D22 kg 1.508.855 1.366.253 142.602,30 9,45 0,075 2.566.841.335 4 Besi Beton D10 kg 1.296.259 1.218.499 77.759,97 6,00 0,057 1.244.159.526 5 Bata Ringan m 2 80.586 77.934 2.652,77 3,29 0,034 411.179.350 6 Plaster Acian Drymortar m 2 75.042 74.478 564,14 0,75 0,026 70.517.907 7 Cat Acrylic Emulsion m 2 134.231 130.795 3.436,07 2,56 0,024 223.344.568 8 Precast Concrete Panel 200x100mm m 2 4.405 4.300 105,00 2,38 0,022 189.000.000 9 Besi Beton D25 kg 383.692 361.602 22.089,40 5,76 0,019 397.609.162 10 Beton Fc' 50 m 3 2.993 2.983 9,90 0,33 0,018 21.780.261 11 Besi Beton D13 kg 398.885 398.704 180,97 0,05 0,018 2.895.542 12 Precast Concrete Panel T100mm m 2 10.646 8.882 1.764,62 16,57 0,018 2.895.542 13 Beton Fc' 30 m 3 3.792 3.723 68,32 1,80 0,017 1.023.479.600 14 Beton Fc' 35 m 3 3.294 3.199 94,71 2,88 0,016 102.475.066 15 Gypsum Board T9 + Instalasi m 2 28.806 25.111 3.694,76 12,83 0,015 161.003.336 16 Marmer m' 587 208 379,00 64,54 0,012 554.214.683 17 Beton Fc' 45 m 3 1.722 1.697 25,00 1,45 0,011 2.471.093.040 18 Besi Beton D16 kg 212.704 205.704 7.000,28 3,29 0,010 52.495.539 Total: 14.559.828.675
Hasil rekapitulasi waste level dan waste cost dari Tabel 2 dapat terlihat material yang memiliki waste cost terbesar pada material bekisting senilai Rp. 3.489.407.801.-. Sedangkan presentase waste level pada material besi beton D22 sebesar 9,45% dengan volume waste terbesar senilai 142.602,30, ini membuktikan bahwa material dengan persentase waste level yang tinggi belum tentu memiliki waste cost yang tinggi juga.

## Analisis perbandingan faktor penyebab waste
Faktor penyebab waste dari 18 jenis material pada proyek apartemen x akan dibandingkan dengan faktor penyebab waste berdasarkan hasil penelusuran literatur. Salah satu literatur yang dijadikan acuan adalah mengenai penyebab waste konstruksi  yang  ditulis  oleh  Luangcharoenrat,  et  al  (2019),  Tafesse  &  Adugna  (2021),  Waty,  et  al  (2018), Hartono,  et  al  (2015),  Bekr  (2014).  Hal  ini  dilakukan  untuk  melihat  kesesuaian  antara  sumber  dari  jenis material berdasarkan proyek apartemen x terhadap literatur.
Desain Pengadaan Material Penanganan Material Pelaksana       Residual
Gambar 2. Faktor Penyebab Waste dengan Apartemen X & Literatur
Pada  Gambar  2,  berdasarkan  faktor  penyebab waste pada  proyek  faktor  penyebab  tertinggi  adalah  desain.  Hal  ini didukung  dengan hasil  literatur  yang  menunjukkan bahwa desain  juga  merupakan  faktor  penyebab waste tertinggi pada  suatu  proyek.  Sedangkan,  faktor  penyebab  tertinggi  kedua  pada  proyek  adalah  kesalahan  yang  terjadi  akibat pelaksana proyek. Hal ini berbeda dengan hasil literatur yang menunjukkan bahwa kesalahan pada pengadaan material lebih sering terjadi. Faktor penyebab waste yang memiliki pengaruh kecil terhadap keberlangsungan proyek adalah kesalahan  pada  penanganan material karena  pada  proyek  apartemen  x  terdapat  divisi  khusus  dalam  manajerial material yang sudah sampai pada site. Sehingga material terhindar dari resiko kerusakan. Berbeda dengan literatur, residual menjadi faktor penyebab terkecil terjadinya waste .

## Menganalisis faktor penyebab waste
Hasil  dari  analisis  perbandingan  faktor  penyebab waste pada  Gambar  2  kemudian  digambarkan  dalam fishbone diagram untuk melihat persamaan faktor penyebab waste proyek apartemen x dengan literatur.
Gambar 3. Fishbone diagram
15% 23% 4% 11% 47% Faktor Penyebab Waste pada Apartemen X 8% 16% 13% 23% 40% Faktor Penyebab Waste Berdasarkan Literatur
Gambar 3. Fishbone diagram lanjutan
Gambar  3,  dapat dilihat  persamaan  faktor  penyebab waste yang  terjadi  pada  proyek  apartemen  x dengan  literatur, faktor  penyebab waste yang  ditemukan  pada material besi  beton  adalah  karena  dilakukan  pekerjaan  ulang  dan potongan sisa material yang  tidak dapat dimanfaatkan  dengan baik. Hal ini terdapat kesalahan dalam pelaksanaan akibat  pekerja  kurang  terampil  serta  kesalahan  informasi.  Sehingga,  membuat  kontrol  terhadap  kualitas material kurang  baik,  Faktor  penyebab  lain  dari  ditimbulkannya waste oleh material besi  beton  adalah  akbitan  perubahan desain disaat perencanan sudah berjalan. Sehingga, harus dilakukan pembongkaran atau perubahan pada site.
Waste material pada beton fc disebabkan karena adanya perubahan desain dan pekerjaan ulang konstruksi sehingga perlu dilakukan  pembongkaran.  Pada  proyek,  terdapat  sisa  beton yang  tertinggal  pada  concrete  pump  dan  kualitas beton yang rendah, sehingga tidak memenuhi syarat test slump . Hal ini dapat terjadi karena viskositas atau kekentalan beton tidak sesuai standar SOP yang berlaku pada proyek apartemen x.
Bata  ringan  salah  satu  penyumbang  terjadinya waste material karena  adanya  sisa  potongan pada bata  ringan  yang tidak dapat dipakai kembali serta material yang sudah pecah/terbelah sebelum material terpasang. Penyebabnya bisa terjadi dari hasil pembelahan batu bata tidak terpotong sempurna karena tenaga kerja yang kurang berpengalaman atau batu bata yang digunakan memiliki kualitas rendah dan membuat kondisi batu bata mudah pecah. Penyebab lain adanya ketidaktepatan desain yang direncanakan sehingga dilakukan pembongkaran dan pekerjaan ulang.
Pemborosan plaster, acian dan cat akibat adanya kesalahan dalam pelaksana. Hal ini terjadi karena tidak memenuhi kriteria atau standar SOP yang berlaku. Ketidak sesuaian kriteria ini terjadi karena pengawasan dan kondisi cuaca yang kurang mendukung.
Terjadinya waste material gypsum dan keramik adalah adanya material yang pecah atau rusak. Dapat terjadi karena material diterima sebelumnya sudah rusak diakibatkan oleh proses pengiriman dan juga potongan sisa material tidak dapat  dipakai  kembali. Material gypsum  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  pemasangan  juga  dapat  menimbulkan waste .  Hal  ini  menyebabkan  perlunya  dilakukan  pekerjaan  ulang  karena  tenaga  kerja  kurang  terampil  dalam pemasangan material .

## Hasil menganalisis faktor penyebab waste
Desain Pengadaan Material Penanganan Material
Pelaksana       Residual
Waste Lingkup Proyek Material Hilang
Besi Beton
Bekisting
Beton Fc
Precast Concrete Panel
Bata Ringan
Plaster Acian Cat
Gypsum
Marmer
Gambar 4. Hasil analisis faktor penyebab waste
Gambar 4,  terdapat faktor penyebab waste yang terjadi pada jenis material berdasarkan sumber bahwa desain dan pelaksanaan memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya waste . Pada proyek apartemen x ditemukan adanya material hilang pada besi beton dan terdapat material waste yang terdapat pada proyek apartemen x namun jarang terjadi pada proyek lain atau dapat diantisipasi faktor penyebabnya berdasarkan literatur, yaitu precast concrete panel, dan gypsum yang menyebabkan waste akibat perubahan desain, pengerjaan ulang dan kelebihan pembelian karena ketidaktepatan estimasi kebutuhan material .
Gambar 5. Chart penggunaan material besi
Gambar 5, dapat dilihat penggunaan material besi yang menyebabkan waste sehingga terjadinya material hilang atau terjadi  pencurian  pada  besi  beton  sebesar  0,77%  atau  sebanyak  32,04  ton  akibat  kurangnya  pengawasan  pada pelaksanaan dilapangan dan 93 ton atau sebesar 2,23% material tidak dapat dipakai, ini dapat terjadi karena sisa hasil potongannya terlalu pendek atau tidak baik membuat material tidak digunakan kembali.
Sedangkan  bekisting  dilihat  pada  Gambar  3,  adanya  pembaruan material penyangga  yang  hanya  dapat  dipakai beberapa kali saja dan pembuatan bekisting yang dilakukan tidak sesuai kriteria atau salah potong. Timbulnya waste juga diperbesar karena adanya perubahan desain disaat material telah terpasang yang menyebabkan pembongkaran dan pekerjaan ulang.
Sehingga, diagram diatas membuktikan bahwa faktor penyebab waste pada material yang nilainya masuk kedalam persentase kumulatif 80% yaitu jenis besi beton D22, besi beton D10, besi beton D13, besi beton D25 dan besi beton D16 memberikan kontribusi penyebab waste yang besar dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 3.813.896.403,- dan satu jenis material bekisting menyebabkan waste cost proyek apartemen x terbesar sebesar Rp. 3.489.630.538,-. Dapat disimpulkan  bahwa,  pada  proyek  apartemen  x  di  Jakarta  terindikasi  sebesar  3,30%  dari  total  pembelian material berakhir menjadi waste yang tidak dapat dipakai kembali dengan nilai Rp. 14.559.828.675,-.
97%
2,23% 0,77% Penggunaan Material Besi Beton
Terpasang Tidak Dapat Dipakai Hilang

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:
1. Ditemukan 18  jenis material penyebab waste dari  92 material yang  digunakan pada  proyek  apartemen  x.  Besi beton  D22  adalah  jenis material yang  menyebabkan volume  waste terbesar.  Sedangkan  jenis material yang menyebabkan waste  cost proyek  apartemen  x  terbesar  disebabkan  oleh material bekisting  sebesar  Rp. 3.489.630.538,-.  Total waste yang  dihasilkan  pada  proyek apartemen  x  adalah  sebesar  3,30%  dengan  nilai  Rp. 14.559.828.675,-.
2. Terdapat  5  faktor  penyebab waste pada  apartemen  x  di  Jakarta  dengan  urutan  desain,  pelaksana,  residual, pengadaan material, penanganan material dan ditemukan penggunaan material besi menyebabkan waste sehingga terjadinya material hilang  sebesar  0,77%  atau  32,04  ton  akibat  kurangnya  pengawasan  pada  pelaksanaan dilapangan dan 93 ton atau 2,23% material tidak dapat dipakai kembali karena hasil sisa potongan material .

## Saran
Waste tidak dapat dihindari selama proyek konstruksi, tetapi hal-hal yang harus dihindari untuk mengurangi waste material sebaiknya hal-hal yang kemungkinan dapat terjadi hendaknya dihindari dengan stategi dan persiapan yang baik.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  adanya  perubahan  desain  dan  kesalahan  dalam  pelaksanaan  pada  proyek apartemen  x  di  Jakarta  menyebabkan  terjadinya waste  material. Perlu  dilakukan  penetapan material pada  gambar kerja sebelum perincian material pada bill of quantity serta sistem pengawasan dan manajemen kontrol yang diperketat untuk menghindari terjadinya material hilang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aulia, N. A., Harimurti  Negara, K. P., 2016. Analisis dan Evaluasi Sisa Material Konstruksi Menggunakan Metode Pareto dan Fishbone Diagram (Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Gedung Pascasarjana Universitas Islam Malang). Jurnal Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, 1(2), pp. 649-657.
Bekr, G. A., 2014. Study of the Cause and Magnitude of Wastage of Materials on Construction Sites in Jordan. Journal Construction Engineering, 2014(283298), pp. 1-6. Bossink, B. A. G.  Brouwers, H. J. H., 1996. Construction Waste: Quantification And Source Evaluation. Journal of Construction Engineering and Management, 122(1), pp. 55-60.
Devia,  Y.  P.,  Unas,  S.  E.    Nariswari,  W.,  2010.  Identifikasi  Sisa  Material  Konstruksi  Dalam  Upaya  Memenuhi Bangunan Berkelanjutan. Rekayasa Sipil, 4(3), pp. 195-203. Ervianto, W. I., Soemardi, B. W., Abduh, M.  Surjamanto, 2013. Kajian Legislatif Penerapan Green Construction Dalam Proyek Bangunan Gedung Di Indonesia. Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hastuti, S. P., Habsya, C.  Sucipto, T. L. A., 2015. Waste Management pada Proyek Pembangunan Gedung Sebagai Bagian Dari Upaya Perwujudan Green Construction (Studi Kasus: Pembangunan Gedung di Universitas Sebelas Maret Surakarta). Jurnal FKIP UNS, pp. 1-10.
Intan,  S.,  Alifen,  R.  S.    Arijanto,  L.  S.,  2005.  Analisa  dan  Evaluasi  Sisa  Material  Konstruksi  Sumber  Penyebab Kuantitas dan Biaya. Civil Engineering Dimension, 7(1), pp. 36-45.
Kristianto, M. A., Ajie, E. P., Hermawan  Setiyadi, B., 2019. Analisis Waste Material Konstruksi pada Pekerjaan Struktur Atas Beton Bertulang Bangunan Tingkat Tinggi. Jurnal Teknik Sipil, 15(3), pp. 143-149. Luangcharoenrat,  C.,  Intrachooto,  S.    Peansupap,  V.,  2019.  Factors  influencing  construction  waste  generation  in building construction. Sustainability (Switzerland), 11(13), p. 3638.
Natasya    Wiyanto,  H.,  2022.  Penilaian  Tingkat  Kondisi  Kerusakan  elemen  Non  Struktural  Gedung  Existing Berdasarkan Pemeriksaan Visual. JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil, 5(3), pp. 705-710.
Pertiwi,  I.  M.,  Herlambang,  F.  S.    Kristinayanti,  W.  S.,  2019.  Analisis  Waste  Material  Konstruksi  pada  Proyek Gedung (Studi Kasus Pada Proyek Gedung Di Kabupaten Badung). Jurnal Simetrik, 9(1), pp. 185-190. Purba,  D.  H.,  Hartono,  W.    Sugiyarto,  S.,  2015.  Analisis  dan  Pengelolaan  Sisa  Material  Konstruksi  dan  Faktor Penyebab pada 3 Proyek Kelurahan Ditinjau Bagian Pondasi Menggunakan Root Cause Analysis (RCA). Jurnal Matriks Teknik Sipil, 3(1), pp. 292-299.
Tafesse, S.  Adugna, T., 2021. Critical Factors Causing Material Wastes in Building Construction Projects. Journal of Engineering Science, 17(2), pp. 1-17.
Waty,  M.  et  al.,  2018.  Modeling  of  Waste  Material  Cost  on  Road  Construction  Project. Internasional  Journal  of Engineering  Technology, 7(2), pp. 474-477. Yogi Nugraha Wiryonoto, G. A. M. A. W.  Suharyantp, 2017. Evaluasi Construction Waste Dalam Pekerjaan Kolom Pada Proyek Konstruksi Gedung. Jurnal Karya Teknik Sipil, 6(2), pp. 256-264.