EVALUASI DESAIN BULANAN TERHADAP KONDISI AKTUAL DI PIT 10 (PT BTS) PADA IUP PT BINUANG MITRA BERSAMA
B ahrul Azmi * , Yuniar Siska Novianti, Karina Shella Putri Program Studi Teknik Pertambangan , Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat e-mail: *azmibahrul96@gmail.com

## Abstrak
PT  Berkat  Tambang  Sejahtera  kontraktor  dari  PT  Binuang  Mitra  Bersama,  dalam  kesempatan  ini  digunakan  untuk mengevaluasi antara rencana penambangan dengan kondisi aktual Perencanaan tambang adalah tahapan penting dalam studi kelayakan dan  rencana  operasi  penambangan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  membandingkan  volume overburden dan  batubara  antara  rencana dengan  aktual  pada  bulan  Juni  2019,  menganalisis  ketercapaian volume overcut dan undercut antara  desain  bulanan  dengan  kondisi aktual  bulan  Juni  2019,  membandingkan volume overcut dan undercut bulan  Juli  dengan  bulan  Juni.  Metode  yang  dilakukan  dalam penyelesaian penelitian ini ialah observasi lapangan, data primer,  jumlah fleet . seperti data curah hujan, peta kemajuan tambang, mine plan design ,  data  aktual  overburden, coal ,  dan  data plan  overburden serta  data plan  coal. Pengolahan  data  dilakukan  dengan  tahapan melakukan  penggabungan antara  peta  kemajuan  tambang  dengan  peta  desain  bulanan.  Perhitungan  pada  bulan  Juni  didapatkan  hasil volume overcut 10.175.06  BCM  untuk  tanah  penutup  dan  3.350,50 ton  untuk  batubara.  Volume undercut 58.482.65  bcm  untuk  tanah dan  6.078.00  ton  untuk  batubara.sedangkan  pada  bulan  Juli  didapatkan  volume overcut 11.508,73  bcm  untuk  tanah  dan  4.320,52  ton untuk batubara. Volume undercut 79.281.60 bcm untuk tanah dan untuk batubara pada bulan Juli melebihi rencana yang telah ditentukan sebesar 4.320.52 ton.
Kata kunci : Perencanaan, Desain Bulanan, Topo aktual, , Total Volume

## PENDAHULUAN
Perencanaan ialah suatu penentuan untuk mencapai sebuah tujuan. Terdapat  kegiatan penambangan terjadi  adanya  ketidaksesuaian  antara  rencana  dengan kondisi  aktual  dilapangan,    Setelah  dilakunan  evaluasi pada akhir bulan biasanya hal tersebut ditemukan . Kondisi overcut dan undercut yang  terjadi  di  PT  Berkat Tambang   Sejahteta site Binuang Mitra Bersama,  Apabila tidak  dilakukan  evaluasi  setiap  bulan,  ketidaksesuaian akant terjadi berulang kali  setiap bulanya,  juga berpotensi menyebabkan  kerugian  terhadap  perusahaan.  Untuk mengetahui  mengapa dan dimana  saja ketidaksesuaian  itu terjadi maka diperlukan evaluasi penambangan. Penelitian ini  dilakukan  untuk  mengetatahui  kesesuaian  antara rencana penambangan dengan kondisi aktual di  lapangan, mengetahui faktor ketidaksesuaian,dampak yang ditimbulkan  dan    uapaya-upaya  untuk  mengantisipasinya. Perencanaan tambang  meliputi:
Rancangan  konsep,  adalah    rancangan  awal  atau titik  total  rancangan  yang  dibuat  atas  dasar  analisis  dan perhitungan  secara  garis  besar  dan  baru  dipandang beberapa segi yang terpenting,kemudian akan dikembangkan  agar  sesuai  dengan  keadaan  (condition) nyata dilapangan.
Rancangan  rekayasa  adalah  suatu  rancangan lanjutan dari rancangan konsep yang disusun dengan rinci dan lengkap berdasarkan data dan informasi hasil dari data literature  dilengkapi  dengan  hasil  pemeriksaan  keadaan lapangan. (Nurhakim dan Melati, 2011).

## Metodologi Penelitian
Metode penelitian yang dilakukan dalam penyelesaian penelitian ini adalah :
Pengamatan  lapangan,  yaitu survey langsung  ke lokasi  penelitian  untuk  mengetahui  kondisi  aktual lapangan.    Pengambilan  sampel  data  primer,  yaitu pengambilan  data  jumlah fleet .Data  sekunder,yaitu  data seperti data curah hujan, peta topografi dan peta desain.
Pengolahan  data  yang    dilakukan    sebagai berikut :
a.  Melakukan  penggabungan  peta  antara  peta  kemajuan tambang dengan peta desain.
b.  Melakukan  perhitungan  volume overcut dan undercut menggunakan software minescape.
c. Membandingkan  hasil  volume  undercut  dan  overcut pada bulan selanjutnya (Juli)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengolahan Data
Pengolahan data yang dilakukan antara lain,mengolah grafik hasil dari perhitungan volume ob dan batubara,  mengimport  data  topografi,  mengimport  data peta plan  design , m enghitung    volume undercut dan overcut batubara  dan overburden dengan  menggunakan software  minescape 5.7.88,  serta  mengetahui stripping ratio.
Peta topografi dan design dapat dilihat pada gambar 1  dan  2 ., Rencana produksi  dan  aktual overburden dan coal dibuat  untuk  mengetahui  jumlah  selisih    antara rencana    produksi  dengan  aktual,  Pada  bulan  Juni  nilai produksi  Ob  dapat  dilihat  pada  gambar  3  disitu  yang sesuai  dengan  rencana  hanya  mencapai  61%,sedangkan ketersediaan produksi Batubara dapat dilihat pada gambar 3    disitu  dapat  dilihat  yang  sesuai  rencana  hanya mencapai  79%  itu artinya produksi pada bulan  juni tidak sesuai.  Pada  bulan  Juli  nilai  produksi  Ob  dapat  dilihat pada  gambar  4  disitu  yang  sesuai  dengan  rencana  hanya mencapai  52%,sedangkan  produksi  Batubara  sesuai bahkan  melebihi  pada  rencana  itu  artinya  produksi  pada bulan  juli untuk ob tidak  sesuai  namun produksi  batubara sesuai dengan rencana.
Data topografi daerah penelitian  merupakan data hasil survei  pemetaan  yang  telah  dilakukan  di  lapangan  untuk memperoleh secara detail tentang kondisi atau kenampakan dilapangan. Peta plan design ini dibuat untuk penentuan  lokasi  penambangan  yang  akan  digali  pada  pit selama  satu  bulan  dengan  tujuan  memenuhi  target produksi yang telah ditentukan.
Gambar-1 . Peta Topografi
Gambar-2. Peta Plan Design Gambar-2 . Peta Desain
Gambar-3 . Grafik Plan produksi OB dan Coal bulan Juni
Gambar-4 . Grafik aktual produksi OB dan Coal bulan Juni
Gambar-5 . Grafik Plan produksi OB dan Coal bulan Juli
Gambar-6 Grafik aktual produksi OB dan Coal bulan Juli
Hasil  dari  produksi overburden dan  batubara terdapat  ketidaksesuaian    yang  direncanakan  PT  Binuang Mitra Bersama  terhadap produksi aktual  yang dikerjakan oleh PT Berkat Tambang Sejahtera.

## Pembahasan
Berdasarkan  target  produksi  di  Pit  10  BTS  IUP Binuang  Mitra Bersama pada bulan Juni 149.637.60  bcm pada  material  tanah  penutup  sedangkan  pada  batubara 26.208.00  ton,  aktual  nya  hanya    91.155.00  bcm,  dan 20.130.00  ton,  Kesesuaian  produksi  OB  bulan  Juni terhadap  kondisi  aktual  nya  hanya  mencapai  61% sedangkan kesesuaian produksi Batubara hanya  mencapai 79% . Sedangkan pada bulan Juli 183.029.04 BCM untuk material  tanah  penutup  dan  31.248.00  TON  untuk batubara,dan  aktual  nya  103.747.50  untuk  material penutup,  dan  45.855.00  TON  untuk  batubara.Kesesuaian produksi OB bulan Juli terhadap kondisi aktual nya hanya mencapai  52%,  sedangkan  kesesuaian  produksi  Batubara sesuai  bahkan  melebihi  dari rencana  yang ditentukan dari plan .
Pada  kondisi  aktual  penambangan  di site berdasarkan dari hasil topografi terlihat jelas ketidaksesuaian  antara  desain  dengan  aktual  mengenai bukaan  dan  target  kedalaman  dari  setiap  area  yang  sudah di desain. Pembahasan pada penelitian ini akan membahas ketidak  sesuai  yang terjadi antara rencana dengan kondisi aktual  diantaranya  Penggalian  yang  melebihi  elevasi (Overcut), Penggalian yang tidak terselesaikan (Undercut) , Penggalian yang sesuai rencana  (In of plan). Perhitungan  pada  bulan  Juni  total  yang    volume overcut untuk tanah  penutup 10.175,06  bcm  dan  3.350,50 ton  untuk  batubara.  Volume undercut 58.482.65  BCM untuk  tanah  penutup  dan  6.000,78  ton  untuk  batubara, sedangkan  pada  bulan  Juli  didapatkan  Volume undercut 79.281,60  bcm,  volume overcut 11.508,73  bcm  dan 4.320,52 ton untuk batubara.
Adapun  faktor  penyebab  ketidaksesuaian  rencana volume dengan  kondisi  aktual  di  lapangan  berdasarkan hasil penelitian adalah :
cuaca  hujan  dikarenakan  kegiatan  penambangan tidak  akan  bisa  dilaksanakan  sesuai  rencana,  pada front penambangan  pada  waktu  tertentu  saat  hujan  cepat terendam sehingga aktifitas pada area tersebut dialihkan ke tempat  yang  bisa  digarap  yang  lokasi  di  luar  dari  plan yang  sudah  ditentukan.  Terlihat  pada  curah  hujan  yang tinggi  pada  bulan  Juni  dalam  satu  bulan  mencapai  60,46 jam sedangkan pada bulan Juli hanya 5 jam.
Longsoran dan kondisi front penambangan terendam,  hal  ini  juga  termasuk  sebagai  penyebab ketidaksesuaian rencana penambangan dikarenakan kegiatan penambangan tidak akan bisa dilaksanakan sesuai rencana, kondisi longsoran dan kondisi front penambangan terendam pada RL 32 dan 27 .

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah sebagai berikut :
Kesesuaian Design dengan aktual pada bulan Juni didapatkan  hasil  volume overcut 10.175,06  BCM  untuk tanah  penutup  dan  3.350,50  ton  untuk  batubara.  Volume undercut 58.482.65  BCM  untuk  tanah  dan  6.078.00  ton untuk batubara.
Kesesuaian Design dengan aktual pada bulan Juli didapatkan  volume overcut 11.508,73  BCM  untuk  tanah dan  4.320,52  ton  untuk  batubara.  Volume undercut 79.281,60  BCM  untuk  tanah  dan  untuk  batubara  pada bulan Juli  melebihi rencana  yang telah ditentukan sebesar 4.320,52 ton.
Kesesuaian  produksi  pada  bulan  Juni  yaitu  plan volume  ob  149.637.60  Bcm  sedangkan  aktual  Ob  nya hanya  mencapai  91.115.00,  itu  artinya  kesesuaian  hanya mencapai 61%,dan untuk plan volume batubara 26.208.00 ton sedangkan aktual coal  nya  hanya  mencapai 20.130.00 itu artinya kesesuaian hanya mencapai 79%.
183.029,04 31.248,00 - 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 Plan Produksi OB (BCM) Plan Produksi Coal (Ton) Juli 2019 Plan Produksi Bulan Juli 2019 103.747,50 45.855,00 - 50.000,00 100.000,00 150.000,00 Aktual Produksi OB (BCM) Aktual Produksi Coal (Ton) Juli 2019 Aktual Produksi Bulan Juli 2019 149.637,60 26.208,00 - 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 Plan Produksi OB (BCM) Plan Produksi Coal (Ton) Juni 2019 Plan Produksi Bulan Juni 2019 91.155,00 20.130,00 - 20.000,00 40.000,00 60.000,00 80.000,00 100.000,00 Aktual Produksi OB (BCM) Aktual Produksi Coal (Ton) Juni 2019 Aktual Produksi Bulan Juni 2019
Kesesuaian  produksi  pada  bulan  Juli  yaitu  plan volume ob 183.019 Bcm  sedangkan aktual Ob  nya  hanya mencapai 103.747, itu artinya kesesuaian hanya mencapai 58%,dan  untuk  plan  volume  batubara  31.248  ton sedangkan  aktual  coal  nya  mencapai  45.855  itu  artinya target  produksi  aktual  melebihi  kesesuaian  rencana produksi yang telah ditentukan.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan  untuk perusahaan, yaitu :
Sebaiknya  pompa  pada  pit  10  diperbanyak  lagi sehingga apabila terjadinya hujan dapat menguras air pada pit  dengan  lebih  cepat  sehingga  bisa  lebih  cepat melakukan  kegiatan  produksi  pada  area  penambangan. Sebaiknya  dipastikan  alat  digunakan  pada  saat  kondisi  fit agar dapat mencapai target produksi

## DAFTAR PUSTAKA
Melati, S., Nurhakim. 2011. Bahan Kuliah Perencanaan
&  Permodelan  Tambang .  Banjarbaru,  Universitas
Lambung  Mangkurat. Hal.5-7  –  hal.5-9,  hal.5-12, hal.6- 3, hal.6-4, hal.6-6, hal.6-8, hal.6-9, hal.7-1 – hal.7-4.