## ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PRODUKTIVITAS KERJA PROYEK KONSTRUKSI DENGAN RELATIVE IMPORTANCE INDEX (RII) DAN REGRESI LINEAR BERGANDA
Noviyarsi 1* , M. Nursyaifi Yulius 2 , Yusrizal Bakar 3 , Eva Suryani 4 Program Studi Teknik Industri, Universitas Bung Hatta Kampus 3 Universitas Bung Hatta, Jalan Gajah Mada No. 19, Padang *E-mail: noviyarsi@bunghatta.ac.id

## ABSTRAK
Industri konstruksi termasuk industri dengan jumlah pekerja yang besar. Pada masa pandemi COVID-19 industri konstruksi ikut terkena dampaknya dengan dihentikan dan ditundanya berbagai proyek pembangunan seperti jembatan, gedung dan sebagainya. Saat ini industri konstruksi kembali menggeliat dengan dimulainya berbagai proyek pembagunan. Berbagai kendala dapat mempengaruhi produkvitas pekerjaan konstruksi dari segi waktu  dan  kualitas pekerjaan. Tujuan  penelitian ini adalah menganalisis  pengaruh  faktor-faktor  produktivitas kerja proyek konstruksi di Kota Padang. Penelitian menggunakan metode Relative Importance Index ( RII ) dan Analisis Regresi. Data dikumpulkan  dengan  penyebaran kuesioner kepada pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.  Hasil RII menunjukkan 9 variabel sangat mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi dengan nilai RII berkisar antara 84,2%-89.6%.  Hasil penelitian juga memperlilhatkan 4 faktor yang paling mempengaruhi produkvitas kerja yaitu manajemen, motivasi, tenaga kerja dan teknis dengan nilai RII berkisar antara 80.3%-84.9%. Hasil model regresi memperlihatkan bahwa faktor eksternal adalah faktor paling dominan mempengaruhi produktivitas kerja dengan koefisien sebesar 1,235.    Faktor  dominan lainnya adalah faktor teknis, faktor lingkungan dan kondisi kerja, faktor material dan peralatan serta faktor motivasi.
Kata kunci: Faktor Produktivitas, Proyek Konstruksi, Relative Importance Index , Metode Regresi

## ABSTRACT
The construction industry  has  a large number of workers. During the COVID-19 pandemic, the construction industry was affected by the postponing of various construction projects such as bridges, buildings and so on. Currently, the construction industry back on track with the start of various construction projects. Various  obstacles can affect construction  project  productivity  work in terms of completion  time and work quality. The purpose of this research was  to analyze factors  affecting  construction project  productivity  at Padang city. The method used was Relative Importance Index (RII) and Regression Analysis. Data collection was carried out by distributing questionnaires to the parties involved in the construction project. The RII results show 9 variables that  highly  affect construction projects productivity  with RII between  84.2%  -89.6%. The results also show 4 factors that most affect  construction project  productivity, there were  management, motivation, labor and technique with RII between 80.3%-84.9%. Regression model shows that external factor was the most dominant factors influencing work productivity along with technical factors, environmental and working conditions factors, material and equipment factors and motivational factors.
Keywords: Produvtivity factors, construction project, Relative Importance Index, Regression Method

## 1. PENDAHULUAN
Industri konstruksi memiliki cakupan yang sangat luas dan melibatkan berbagai industri. Pesatnya pembangunan mempengaruhi
perkembangan industri konstruksi  pada suatu daerah. Industri ini mencakup pembangunan seperti  jalan, perumahan, jembatan dan lain-lain. Percepatan pembangunan infrastruktur sebuah negara
memiliki peranan penting dalam perkembangan  industri konstruksi.  Penelitian Arditi  & Mochtar (2000) memperlihatkan kontribusi  industri konstruksi sebesar 3%-8% dari GDP negara. Sedangkan menurut Van Tam dkk (2021)  industri konstruksi berkontribusi  sebesar 6%-9% dari GDP. Perkembangan industri konstruksi juga membuka berbagai kesempatan kerja dan
JISI: JURNAL INTEGRASI SISTEM INDUSTRI
P-ISSN: 2355-2085
Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi E-ISSN: 2550-083X
usaha bagi masyarakat uang berada disekitar area proyek konstruksi. Berbagai kendala dihadapi proyek konstruksi di lapangan yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa peningkatan efektivitas proyek seperti kualitas, biaya, pendapatan dan kinerja waktu akan mempengaruhi  produktivitas kerja (Van Tam (2021), Hamza (2019), Mahamid (2013)). Penelitian Oetomo dkk (2017) di Kabupaten Kapuas memperlihatkan bahwa keterlambatan proyek dapat menyebabkan penambahan biaya proyek sebesar Rp. 175.160.710,043. Peningkatan biaya proyek ini akan menurunkan produktivitas kerja proyek konstruksi.
Beberapa penelitian dengan lokasi yang berbeda  telah membahas mengenai faktor- faktor  produktivitas  kerja proyek  konstruksi. Beberapa penelitian melihat  dari sudut pandang faktor penyebab keterlambatan proyek dan lainnya membahas dari sudut pandang faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek. Penelitian Arditi & Mochtar  (2000)  di Amerika Serikat meneliti faktor-faktor produktivitas yang memerlukan perbaikan  dalam pelaksanaannya.  Lokasi penelitian lainnya seperti Enshassi dkk (2007) di Gaza, Hickson & Ellis (2014)  di Trinidad and Tobago, dan Alaghbari dkk (2017)  di Yaman. Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia seperti Intan dkk (2020)  serta Messah dkk (2013)  mengenai  penyebab keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi. Sedangkan Hernandi & Tamtama (2020) membahas mengenai pengaruh faktor produktivitas kerja. Hasil penelitian terdahulu memperlihatkan kesamaan pada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, meskipun pada lokasi yang berbeda. Selain itu pada umumya penelitian terdahulu hanya membahas dari segi nilai Relative Importance Index ( RII ), sangat sedikit yang melihat pengaruh faktor dengan menggunakan metode regresi. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah  menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi di Kota Padang  dengan menggunakan Relative Importance Index ( RII ) dan analisis regresi.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Definisi Proyek
Proyek  merupakan suatu  upaya yang dilakukan  untuk menghasilkan suatu produk atau  jasa yang sifatnya unik atau khusus (Heagney, 2012). Proyek merupakan aktivitas yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas,  mengunakan  sejumlah  sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk dengan kriteria kualitas  yang  jelas  (Soeharto, 1999). Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa proyek konstruksi merupakan  aktivitas konstruksi dalam jangka waktu terbatas menggukan sejumlah  sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk konstruksi dengan kriteria kualitas sesuai dengan yang  telah ditetapkan.
2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pekerjaan Konstruksi Produktivitas dinyatakan sebagai perbandingan antara hasil (output) dibagi dengan sumber daya yang digunakan (input).
Menurut Arditi & Mochtar (2000), produktivitas  industry konstruksi tidak hanya terkait pada pekerja tetapi juga faktor lain seperti peralatan, material,  regulasi, teknis, teknis konstruksi dan manajemen lapangan. Hasil penelitian Enhassi dkk (2007) memperlihatkan  pengaruh  faktor material terhadap produktivitas pekerjaan konstruksi di Gaza.  Selain itu kurangnya pengalaman dan kurangnya pengawas juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap produktivitas kerja. Hiyassat dkk (2016) mengidentifikasi 9 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi yaitu perencanaan, hubungan antara manajemen dan pekerja, pengalaman dan pendidikan, iklim, teknologi dan peralatan, motivasi, keselamatan, status pekerja, dan efek religius. Penelitian  lainnya yang dilakukan di India memperlihatkan bahwa ketersediaan sumberdaya, perselisihan kontrak, dan kejelasan lingkup proyek memberikan pengaruh terbesar terhadap produktivitas kerja konstruksi (Dixit dkk, 2019) Penelitian Van Tam (2018, 2021) di Vietnam, mengidentifikasi 10 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sedanggkan penelitian Mahamid dkk (2013) memperlihatkan  besarnya pengaruh  faktor keuangan terhadap produktivitas kerja  proyek konstruksi dimana keterlambatan pembayaran upah sebagai variable yang paling mempengaruhinya.
Penelitian Hickson & Ellis (2014) memperlihatkan  tiga variabel yang paling mempengaruhi  produktivitas  kerja konstruksi yaitu kurangnya pengawasan terhadap pekerja, jadwal yang tidak realistic dan harapan pekerja, kurangnya pengalaman pekerja. Penelitian lainnya memperlihatkan bahwa pengalaman dan keterampilan  pekerja, ketersediaan material serta kepemimpinan dan efisiensi manajemen lapangan adalah  tiga variabel yang paling mempengaruhi produktivitas konstruksi (Alaghbari, 2017)
Penelitian Hernandi & Tamtama (2020) menunjukkan 10 variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi yaitu perubahan gambar, keterbatasan area kerja, perubahan cuaca, kurangnya tempat istirahat, kurangnya material, bekerja di ketinggian, metode pelaksanaan konstruksi, peralatan rusak, kesalahpahaman dan keterlambatan inspeksi. Sedangkan penelitian Noviyarsi dkk (2021) memperlihatkan 7 variabel dengan nilai RII antara 80% -  83%.  Variabel-variabel tersebut adalah  pengalaman dan keahlian pekerja, pelatihan dan pemberdayaan, komitmen,  metode dan teknologi pelaksanaan konstruksi, disiplin, kesesuaian dan efisiensi peralatan  serta  jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan faktor dengan RII tertinggi adalah faktor tenaga kerja i dengan RII sebesar 80%.

## 3. METODE PENELITIAN
Metodologi penelitian menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian secara terstruktur dan jelas. Selain itu pada metodologi juga diuraikan persamaan yang  digunakan dalam penelitian. Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah:
a. Identifikasi kelompok faktor dan variabel penelitian dilakukan melalui studi literature terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang diterbitkan pada jurnal bereputasi.
b. Pembuatan kuesioner penelitian
c. Penyebaran kuesiner penelitian pada responden.
d. Uji validitas kuesioner dengan menggunakan analisis faktor. Hal ini dikarenakan, kelompok faktor dan variabel penelitian telah ditetapkan berdasarkan kajian literature, sehingga tidak dilakukan lagi reduksi faktor terhadap variabel- variabel penelitian. Sebuah faktor
dikatakan valid jika nilai KMO di atas 0,5, nilai    signifikan (sig <0,05), nilai eigen value faktor besar dari 1 dan faktor loading besar dari 0.5.
e. Uji Reliabilitas Kuesioner dengan metode cronbach alpha. Menurut Nunnaly (1978), sebuah kuesioner dikatakan handal atau reliable jika nilai Cornbach Alpha besar dari 0.7 (Alpha>0.7).
f. Relative Importance Index ( RII ).
Relative  Importance Index (RII) memperllihatkan tingkat kepentingan relative untuk setiap faktor dan variabel berdasarkan pendapat responden. Semakin tinggi tingkat RII, maka semakin besar pengaruh faktor atau variabel tersebut terhadap produktivitas pekerjaan konstruksi. Persamaan yang digunakan untuk menghitung RII merujuk pada Hickson (2014), Alaghbari (2017), dan Van Tam (2018).
g. Analisis pengaruh faktor dan variabel menggunakan model regresi linier
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Identifikasi Variabel Penelitian Identifikasi awal variabel penelitian dilakukan melalui review terhadap hasil penelitian yang berkaitan dengan produktivitas kerja proyek konstruksi. Tabel 1 memperlihatkan 15 penelitian yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi yang dijadikan rujukan untuk identifikasi awal faktor dan variabel penelitian. Publikasi artikel berkisar dari tahun 2007-2021.
Tabel 1: Sumber Rujukan Identifikasi Awal Faktor dan Variabel Produktivitas Kerja Referensi Tahun  Lokasi penelitian Van Tam et.al 2021  Vietnam Rakib et.al 2021  Bangladesh Noviyarsi et. al 2021  Indonesia Toan et.al 2020  Vietnam Hernandi & Tamtama 2020  Indonesia Manoharan et.al 2020  Sri Langka Dixit et.al 2019  India Agrawal and Halder  2019  India Van Tam et.al 2018  Vietnam Alaghbari et. al 2017  Yaman Hiyassat et. al 2016  Jordania Hickson and Ellis 2014  Trinidad and Tobago
JISI: JURNAL INTEGRASI SISTEM INDUSTRI
P-ISSN: 2355-2085
Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi
Mahamid et.al 2013  Saudi Arabia Soekiman et. al 2011  Indonesia Enhassi et. al 2007  Gaza Strip Pemilihan variabel awal  penelitian dilakukan dengan melihat kesamaan hasil penelitian pada literature yang di review . Variabel-variabel yang relevan dengan penelitian dikelompokkan ke dalam faktor yang bersesuaian. Hasil kajian literature teridentifikasi  10 faktor dengan 67 variabel penelitian.
4.2. Uji Validitas Kuesioner Uji validasi dilakukan dengan analisi faktor dengan alasan bahwa faktor sudah diidentifikasi pada awal penelitian, sehingga tidak dilakukan lagi pengelompokan faktor. Hasil uji validasi memperlihatkan bahwa tidak ada faktor yang tereduksi tetapi terdapat sebanyak 22 variabel yang tereduksi. Sehingga pada akhir uji validasi teridentifikasi 10 faktor dengan  45 variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi seperti terlihat pada Tabel 2.

## 4.3. Uji Reliabilitas Kuesioner
Hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha memperlihatkan bahwa nilai Cronbach Alpha setiap faktor berkisar antara 0.704-0.903. Berdasarkan referensi Nunnaly
(1978) karena nilai Cronbach Alpha besar dari
0.7. maka faktor dan variabel dikatakan reliabel.
Tabel 2. Identifikasi Variabel Penelitian
Variabel
Faktor Tenaga Kerja
Tk2.Umur tenaga kerja Tk4.Pengalaman dan keahlian (pekerja, mandor, supervisor) Tk7.Disiplin tenaga kerja Tk8.Pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja Tk9.Komitmen tenaga kerja Tk11.Kondisi kesehatan pekerja
Faktor Manajemen M1. Kepemimpinan dan kompetensi manajer
M2.Komunikasi yang baik antar pekerja, mandor, supervisor, pengawas dan manejer lapangan M3.Pengawasan terhadap pekerja M4.Manajemen lapangan M5.Perencanaan dan penjadwalan pekerjaan yang tepat dan realistis M6.Hubungan yang buruk antara pekerja, mandor, supervisor dan manajer lapangan

## Variabel
M8.Kurangnya pertemuan antara pekerja,
supervisor dan manajer proyek
Faktor Motivasi Mo1.Besaran upah tenaga kerja Mo2.Ketepatan waktu pembayaran upah Mo4.Insentif bagi pekerja
Mo5.Jaminan kecelakaan kerja/jaminan sosial Faktor Pelaksanaan Proyek
Pp1.Jumlah dan komposisi tenaga kerja Pp2.Ketersediaan dan  lokasi gudang
(penyimpanan) material di lapangan Pp3.Pekerjaan ulang ( rework ) Pp4. Ketidakjelasan instruksi dan perintah berubah-rubah selama pelaksanaan pekerjaan Pp6.Pengalaman dan pengetahuan dalam bidang konstruksi
Pp8.Keterlambatan inspeksi
Faktor Eksternal
E1.Kondisi ekonomi dan politik E2.Kondisi geologi dan hidrologi E3.Peraturan dan perundangan-undangan E4.Kondisi lingkungan, sosial dan budaya
Faktor Material dan Peralatan
Mp1.Kondisi dan kualitas peralatan Mp2.Kesesuaian dan efisiensi peralatan
Mp3.Kecukupan jumlah peralatan di lapangan Mp5.Kualitas material yang digunakan
Mp6.Kecukupan jumlah material di lapangan Faktor Lingkungan dan Kondisi Kerja Lk3. Keterbatasan area tempat kerja Lk4.Layout dan kondisi lapangan
Lk5.Kondisi tempat kerja (area berbahaya, kebisingan, paparan racun, pencahayaan, ventilasi, suhu, tanah) Faktor Teknis T1.Tingkat kesulitan dan kerumitan desain T2.Perubahan desain dan spesifikasi teknis T3.Kejelasan desain dan spesifikasi teknis T4.Menggunakan metode dan teknologi konstruksi terbaru Faktor Waktu W2.Frekwensi kerja lembur W3.Kedisiplinan pekerja terhadap waktu (datang, istirahat dan pulang sesuai jadwal) W4.Ketersediaan waktu istirahat yang cukup Faktor Keselamatan Kerja K2. Kediplinan terhadap pelaksanaan aturan keselamatan kerja K4.Ketersediaan peralatan keselamatan kerja K5.Ketersediaan rambu-rambu keselamatan kerja
4.3.  Analisis  Pengaruh  Faktor-faktor Produktivitas Kerja Proyek Konstruksi dengan Relative Importance Index (RII) Relative Importance Index (RII) memperlihatkan pengaruh  setiap faktor produktivitas berdasarkan tingkat kepentingan faktor menurut persepsi responden. Semakin tinggi nilai RII maka semakin penting faktor tersebut menurut responden dan semakin besar tingkat pengaruh faktor tersebut terhadap produktivitas kerja. Sedangkan analisis rata- rata jawaban responden dilakukan dengan menggunakan batas kelas pada distribusi frekwensi. Tabel 3. Distribusi Frekwensi Skala Likert Interval Kelas Deskkripsi 4.30 – 5.00 Sangat Penting 3.50 – 4.20 Penting 2.70 – 3.40 Netral 1.90 – 2.60 Tidak Penting 1.00 – 1.80 Sangat Tidak Penting Tabel 4 memperlihatkan nilai rata-rata kepentingan dan RII untuk setiap variabel. Tabel 4. Rata-Rata Kepentingan dan RII Variabel Mean  RII (%) F. Tenaga Kerja 4,06 81,2 Tk2. 4,11 82,2 Tk4. 4,04 80,9 Tk7. 4,10 82,0 Tk8. 4,12 82,5 Tk9. 4,00 80,1 Tk11. 3,97 79,4 Manajemen 4,25 84,9 M1 4,15 83,1 M2 4,39 87,9 M3 4,22 84,4 M4 4,14 82,7 M5 4,48 89,6 M6 4,22 84,3 M8 4,12 82,4 Motivasi 4,15 83,1 Mo1 4,23 84,7 Mo2 4,30 86,0 Mo4 3,89 77,8 Mo5 4,18 83,7 Pelaksanaan Proyek 3,96 79,3 Pp1 3,88 77,5 PP2 3,83 76,6 PP3 4,22 84,4
Variabel Mean  RII (%) PP4 4,10 82,0 PP6 3,87 77,4 PP8 3,88 77,6 Eksternal 3,91 78,3 E1 4,21 84,3 E2 3,75 75,0 E3 3,59 71,7 E4 4,10 82,1 Material dan Peralatan  3,79 75,8 Mp1 3,73 74,7 Mp2 3,77 75,4 Mp3 3,89 77,8 Mp5 3,76 75,1 Mp6 3,79 75,8 Lingkungan dan Kondisi Kerja 3,83 76,7 Lk3 3,96 79,2 Lk4 3,72 74,5 Lk5 3,82 76,3 Teknis 4,01 80,3 T1 3,97 79,4 T2 3,95 79,0 T3 4,06 81,3 T4 4,07 81,4 Waktu 3,83 76,5 W2 3,73 74,7 W3 3,87 77,4 W4 3,88 77,5 Keselamatan Kerja 3,89 77,8 K2 3,71 74,3 K4 4,21 84,2 K5 3,75 75,0 Hasil pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata untuk faktor tenaga kerja berkisar antara  3,97-4,12. Hal ini berarti bahwa, dalam pendapat responden keenam variabel pada faktor tenaga kerja merupakan variabel penting yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja merupakan variabel dengan rata-rata tertinggi sebesar 4,12 dengan RII sebesar  82,5%. Hal ini berarti bahwa menurut responden variabel pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja mmerupakan variabel yang memiliki pengaruh yang besar terhadap produktiviitas pekerjaan konstruksi. Secara keseluruhan faktor tenaga kerja memiliki rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,05 dengan RII sebesar 81,1%.
Berdasarkan tabel 4 terlihat bahwa rata-rata tingkat kepentingan untuk faktor
JISI: JURNAL INTEGRASI SISTEM INDUSTRI
P-ISSN: 2355-2085
Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi
manajemen berkisar antara 4,12-4,48 dengan RII berkisar antara 82,4%-89,6%. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapt 4 variabel yang berada pada kategori sangat penting yaitu perencanaan dan penjadwalan pekerjaan yang tepat dan realistis (M5), komunikasi yang baik antara pekerja, mandor, supervisor, pengawas dan manajer lapangan (M2),  pengawasan terhadap pekerja (M3), hubungan yang buruk antara pekerja, mandor, supervisor dan manajer lapangan (M6). Sedangkan 3 variabel lainnya berada pada kateogri penting. Hal ini berarti bahwa keempat variabel M5, M2, M3 dan M6 merupakan variabel yang
sangat mempengaruhi produkvitas pekerja dari segi faktor manajemen. Hasil juga memperlihatkan bahwa variabel perencanaan dan penjadwalan pekerjaan yang tepat dan realistis memiliki tingkat pengaruh terbesar dengan rata-rata kepentingan sebesar 4,48 dan RII sebesar 89,6%. Secara keseluruhan faktor manajemen memiliki rata-rata tingka kepentingan sebesar 4,25 dengan RII sebesar 84,9%. Hal ini memperlihatkan bahwa faktor manajemen termasuk dalam kategori sangan penting yang berarti faktor ini secara keseluruhan memiliki pengaruh yang besar terhadap produktivitas pekerjaan konstruksi.
Hasil pada tabel 4 memperlihatkan bahwa  2 variabel pada faktor motivasi termasuk dalam kategori sangat penting (Mo1 dan Mo2) dengan rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,23 dan  4,30 dan RII sebesar 84,7% dan 86,0%. Sedangkan 2 variabel lainnya masuk dalam kategori penting (Mo4 dan Mo5) dengan rata-rata tingkat kepentingan 3,89 dan 4,18 dan RII sebesar 77,8% dan  83,7%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ketepatan waktu pembayaran upah dan besaran upah tenaga kerja merupakan 2 variabel yang paling memperngaruhi produktivitas tenaga kerja pada proyek konstruksi. Menariknya, insentif bagi pekerja menempati urutan paling bawah pada faktor motivasi dengan RII dibawah 80%. Menurut pendapat responden, jaminan kecelakaan kerja/jaminan social lebih penting dibandingkan insentif. Hal ini mungkin dikarenakan, jaminan kecelakaan kerja/jaminan social memberikan rasa aman bagi pekerja sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan tenang tanpa rasa khawatir. Hasil pada tabel 4 memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat kepentingan variabel untuk faktor pelaksanaan proyek berkisar
antara 3,83-4,22 dengan RII berkisar antara 76,6%-82%. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari 6 variabel pelaksanaan proyek 4 diantaranya memiliki RII kecil dari 80% dan dua lainnya memiliki RII ssebesar 82,0% dan 84,4%. Tabel 11 juga menunjukkan bahwa dari 6 variabel pelaksanaan proyek, 5 variabel berada pada kategori penting dan 1 variabel berada pada kategori sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pekerjaan ulang ( rework ) (Pp3) merupakan variabel yang paling mempengaruhi pelaksanaan proyek dengan kategori sangat penting. Rata-rata tingkat kepetingan untuk variabel Pp3 adalah 4,22 dengan RII sebesar 84,4%. Pada kategori penting, variabel yang paling mempengaruhi pelaksanaan proyek adalah ketidakjelasan instruksi dan perintah berubah-rubah selama pelaksanaan pekerjaan (Pp4) dengan nilai rata-rata sebesar 4,10 dan RII sebesar 82,0%. Secara keseluruhan rata- rata tingkat kepentingan faktor pelaksanaan proyek adalah 3,96 dengan RII 79,3%.
Tabel 4 memperlihatkan bahwa untuk faktor eksternal, variabel kondisi ekonomi dan politik (E1) dan kondisi lingkungan, social dan budaya (E4) merupakan 2 variabel dengan tingkat kepentingan tertinggi. Variabel E1 berada pada kategori sangat penting dengan rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,21 dan RII sebesar 84,3%. Sedangkan variabel  E2 berada pada kategori penting dengan rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,10 dengan RII sebesar 82,1%. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi dan politik serta kondisi lingkungan, social dan budaya memberikan pengaruh yang besar terhadap produktivitas kerja pada proyek konstruksi. Hal ini terlihat pada masa pandemic COVID-19, banyak proyek yang terhenti dan pekerjaan yang tertunda karena adanya aturan pembatasan gerakan pada masyarakat. Secara keseluruhan tingkat rata-rata kepentingan faktor eksternal adalah 3,91 dengan RII sebesar 78,3%. Hasil pada tabel 4 memperlihatkan bahwa faktor material dan peralatan berada pada kategori penting dengan rata-rata tingkat kepentingan berkisar antara 3,73-3,89 dan RII sebesar 74,7%-77,8%. Meskipun variabel- variabel ini berada pada kategori penting, tetapi dapat dilihat bahwa nilai RII kurang dari 80%. Hal ini berarti bahwa indeks pengaruh variabel-variabel tersebut kurang dari 80%. Hasil penellitian juga menunjukkan bahwa kecukupan jumlah peralatan (Mp3) merupakan
variabel yang paling mempengaruhi produktifitas kerja proyek konstruksi, jika ditinjau dari faktor material dan peralatan dengan rata-rata tingkat kepentingan sebesar
3,89 dan RII sebesar 77,8%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepentingan faktor material dan peralatan adalah 3,79 dengan RII sebesar 75,8%.
Hasil penelitian pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat kepentingan untuk variabel lingkungan dan kondisi kerja berkisar antara 3,72-3,96 dengan RII berkisar antara 74,5%-79,2% dan berada pada kategori penting. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel lingkungan dan kondisi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja proyek konstruksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan area tempat kerja (Lk3) merupakan variabel dengan rata- rata tingkat kepentingan tertinggi yaitu sebesar 3,96 dengan RII sebesar 79,2%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepentingan faktor lingkungan dan kondisi kerja adalah 3,,83 dengan RII 76,7% dan berada pada kategori penting.
Hasil pada Tabel 15 memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat kepentingan untuk variabl-variabel  faktor teknis berkisar antara 3,95-4,07 dengan RII berkisar antara 79,0%- 81,4% dan termasuk dalam kategori penting. Variabel menggunakan metode dan teknologi konstruksi terbaru (T4) dan kejelasan desain dan spesifikasi teknik (T3) merupakan 2 variabel dengan nilai rata-rata kepentingan tertinggi sebesar 4,07 dan 4,06 dengan nilai RII sebesar 81,4% dan 81,3%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat kepentingan faktor teknis adalah 4,01 dengan RII sebesar 80,3%.
Hasil pada tabel 16 memperlihatkan bahwa rata-rata  tingkat kepentingan variabel- variabel faktor waktu berkisar antara 3,73-3,88 dengan RII berkisar antara 74,7%-77,5%.
Berdasarkan nilai rata-rata kepentingan maka variabel-variabel tersebut berada pada kategori penting. Hal ini berarti variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap produktivitas kerja proyek konstruksi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa walaupun berada pada kategori penting, nilai RII mempelihatkan bahwa besarnya pengaruh setiap variabelkurang dari 80%. Variabel dengan pengaruh terbesar adalah ketersediaan waktu istirahat yang cukup (W4) dengan nilai rata-
rata sebesar 3,88 dan RII  sebesar 77,5%. Secara keseluruhan faktor waktu berada pada kategori penting dengan nilai rata-rata kepentingan sebesar 3,83 dan RII sebesar 76,5%.
Hasil pada tabel 4 memperllihatkan bahwa untuk faktor keselamatan kerja, nilai rata-rata kepentingan untuk setiap variabel berada pada 2 kategori yaitu penting dan sangat penting. Variabel ketersediaan peralatan keselamatan kerja (K4) merupakan variabel yang termasuk dalam kategori sangat penting dengan nilai rata-rata kepentingan sebesar 4,21 dan RII sebesar 84,2%. Hal ini menunjukkan bahwa bagi pekerja konstruks, ketersediaan peralatan keselamatan kerja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap produktivitas  kerja mereka. Ketersediaan peralatan keselamatan kerja ini memberikan rasa aman pada pekerja pada saat melaksanakan pekerjaannya, sehingga produktivitas kerja menjadi lebih baik. Dua variabel lainnya ketersediaan rambu-rambu keselamatan kerja (K5) dan kedisiplinan terhadap pelaksanaan aturan keselamatan kerja (K2) berada pada kategori penting dengan nilai rata-rata sebesar 3,75 dan 3,71 serta RII sebesar 75% dan 74,3%. Secara keseluruhan nilai rata-rata faktor keselamatan kerja adalah 3,89 dengan RII sebesar 77,8% dan termasuk dalam kategori penting. Hal ini berarti bahwa faktor ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja proyek konstruksi.
Tabel 5. Rangking Variabel Berdasarkan Nilai Tertinggi Variabel Mean  RII (%)  Rank M5. 4,48 89,6 1 M2. 4,39 87,9 2 Mo2. 4,30 86,0 3 Mo1. 4,23 84,7 4 M3. 4,22 84,4 5 M6. 4,22 84,3 6 Pp3. 4,22 84,4 7 E1. 4,21 84,3 8 K4. 4,21 84,2 9 Mo5. 4,18 83,7 10 M1. 4,15 83,1 11 M4. 4,14 82,7 12 Tk8. 4,12 82,5 13 M8. 4,12 82,4 14 Tk2. 4,11 82,2 15 Tk7. 4,10 82,0 16
JISI: JURNAL INTEGRASI SISTEM INDUSTRI
P-ISSN: 2355-2085
Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi E-ISSN: 2550-083X
Variabel Mean  RII (%)  Rank Pp4. 4,10 82,0 17 E4. 4,10 82,1 18 T4. 4,07 81,4 19 T3. 4,06 81,3 20 Tk4. 4,04 80,9 21 Tk9. 4,00 80,1 22 Tk11. 3,97 79,4 23 T1. 3,97 79,4 24 Lk3. 3,96 79,2 25 T2. 3,95 79,0 26 Mo4. 3,89 77,8 27 Mp3. 3,89 77,8 28 Pp1. 3,88 77,5 29 Pp8. 3,88 77,6 30 W4. 3,88 77,5 31 Pp6. 3,87 77,4 32 W3. 3,87 77,4 33 Pp2. 3,83 76,6 34 Lk5. 3,82 76,3 35 Mp6. 3,79 75,8 36 Mp2. 3,77 75,4 37 Mp5. 3,76 75,1 38 E2. 3,75 75,0 39 K5. 3,75 75,0 40 Mp1. 3,73 74,7 41 W2. 3,73 74,7 42 Lk4. 3,72 74,5 43 K2. 3,71 74,3 44 E3. 3,59 71,7 45 Tabel  6.  Rata-rata Tingkat Kepentingan dan RII Faktor Produktivitas Kerja Proyek Konstruksi Variabel Mean  RII (%)  Rank Faktor Manajemen 4.25  84.9 1 Faktor Motivasi 4.15  83.1 2 Faktor Tenaga Kerja 4.06  81.2 3 Faktor Teknis 4.01  80.3 4 Faktor Pelaksanaan Proyek 3.96  79.3 5 Faktor Eksternal 3.91  78.3 6 Faktor Keselamatan Kerja 3.89  77.8 7 Faktor Lingkungan dan Kondisi Kerja 3.83  76.7 8 Faktor Waktu 3.83  76.5 9 Faktor Material dan Peralatan  3.79  75.8 10 Rata-Rata 3.97  79.39 Tabel 5 memperlihatkan bahwa dari 45 variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi, terdapat sembilan variabel yang berada pada kategori sangat penting yaitu M5, M2, Mo2, Mo1, Mo3, M6, Pp3, E1 dan K4. Hal ini berarti bahwa ke
sembilan variabel ini memiliki pengaruh sangat besar terhadap produktivitas kerja proyek konstruksi. Nilai rata-rata kepentingan untuk ke sembilan variabel ini berkisar antara 4,21-4,48. Hasil pada Tabel 5 juga menunjukkan bahwa, berdasarkan nilai RII maka terdapat 22 variabel dengan nilai RII diatas 80%. Hal ini berarti bahwa ke 22 variabel ini memiliki indeks pengaruh yang besar terhadap produkvitas kerja proyek konstruksi. nilai RII ke 22 variabel ini berkisar antara 80.1%-89.6%.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel perencanaan dan penjadwalan pekerjaan yang tepat dan realistis, komunikasi yang baik antar pekerja, mandor, supervisor, pengawas dan manejer lapangan,  ketepatan waktu pembayaran upah, besaran upah tenaga kerja  dan  pengawasan terhadap pekerja merupakan 5 variabel dengan nilai rata-rata dan RII tertinggi. Kelima variabel ini mewakili faktor manajemen dan faktor motivasi dimana 3  variabel mewakili faktor manajemen dan 2 variabel mewakili faktor motivasi. Hasil rangking pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa dari 10 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, terdapat 1 faktor dengan kategori sangat penting yaitu faktor manajemen dengan rata-rata sebesar 4,25 dan RII  sebesar 84,9%. Hal ini berarti bahwa, dibandingkan dengan faktor lainnya, faktor manajemen paling mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi. Hasil penelitian juga memperlihatkan 4 variabel yang paling mempengaruhi produkvitas kerja dengan nilai rata-rata di atas 4. Keempat variabel tersebut adalah manajemen, motivasi, tenaga kerja dan teknis dengan nilai rata-rata berkisar antara 4,01-4,25 dan RII berkisar antara 80.3%-84.9%.

## 4.4.
Analisis Faktor Dominanyang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Proyek Konstruksi dengan Analisis Regresi Analisis faktor dominan yang mempengaruhi produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Alasan penggunaan regresi linier berganda adalah karena terdapar 10 faktor yang menjadi variabel bebas pada metode regresi. Hasil analisis regresi dengan menggunakan software SPSS dengan metode enter adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Variabel enter model regresi
Tabel 8. Koefisien Model regresi dan Uji Significant Model Regresi Tabel 9. Hasil Uji Korelasi dan Determinansi Tabel 10. Hasil Uji Pengaruh Faktor terhadap Produktivitas Kerja
Hasil dengan menggunakan metode enter pada Tabel 7  memperlihatkan bahwa kesepuluh faktor produktivitas kerja proyek konstruksi masuk dalam analisis regresi, sehingga tidak ada variabel independent yang dibuang. Persamaan model regresi berdasarkan tabel 8 adalah sebagai berikut:
𝑌𝑌 = 14.955 + 0,993 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 0,974 𝑀𝑀 + 1,034 𝑀𝑀𝑀𝑀 + 0,013 𝑃𝑃𝑃𝑃 + 1,235 𝐸𝐸 + 1,056 𝑀𝑀𝑃𝑃 + 1,194 𝐿𝐿𝑇𝑇 + 1,132 𝑇𝑇 + 0,925 𝑊𝑊 + 1,070 𝐾𝐾
Hasil uji t pada tabel 8 memperlihatkan bahwa dari 10 faktor yang mempengaruhi
produktivitas kerja proyek konstruksi faktor pelaksanaan proyek (Pp) secara sendiri tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja proyek konsruksi. Hal ini dikarenakan nilai Sig. α untuk faktor pelaksanaan proyek adalah 0,845. Nilai ini lebih besar dari kriteria penerimaan hipotesis yaitu nilai Sig. α <0.05. Tabel  9  memperlihatkan nilai korelasi dan determinansi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi. Hasil pada Tabel 9 memperlihatkan bahwa nilai korelasi R sebesar 0,984 dengan nilai determinansi Adjusted R 2 sebesar 0,967. Hal ini berarti bahwa korelasi antara faktor-faktor sangat kuat dengan produktivitas kerja proyek konstruksi dengan kekuatan hubungan sebesar 98,4%. Hasil uji determinansi memperlihatkan nilai Adjusted R 2 sebesar 0,967, yang berarti bahwa 96,7% dari produktivitas kerja proyek konstruksi dapat dijelaskan oleh kesepuluh faktor yang teridentifikasi. Hasil uji ANOVA dengan menggunakan tabel F merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakan faktor-faktor secara bersama mempengaruhi produktivitas kerja atau tidak.
Faktor-faktor dikatakan mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi secara bersama apabila nilai Sig. α <0.05. Hasil uji ANOVA pada tabel 23 memperlihatkan nilai Sig. α F sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa kesepuluh secara bersama mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi. Hasil model regresi memperlihatkan bahwa faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi produktivitas kerja dengan koefisien sebesar 1,235 dengan faktor  dominan lainnya adalah faktor teknis, faktor lingkungan dan kondisi kerja, faktor material dan peralatan serta faktor motivasi dengan koefisien sebesar 1,132, 1,194, 1,056 dan 1,034.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:
1. Berdasarkan hasil uji validitas teridentifikasi sebanyak 10 faktor dengan 45 variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja proyek konstruksi di kota Padang.
JISI: JURNAL INTEGRASI SISTEM INDUSTRI
P-ISSN: 2355-2085
Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi
2. Hasil analisis terhadap rata-rata tingkat kepentingan didapatkan variabel yang berada pada kategori sangat penting yaitu M5, M2, Mo2, Mo1, Mo3, M6, Pp3, E1 dan K4 dengan nilai rata-rata kepentingan untuk ke Sembilan variabel ini berkisar antara 4,21-4,48. 3. Berdasarkan nilai RII maka terdapat 22 variabel dengan nilai RII diatas 80%. Hal ini berarti bahwa ke 22 variabel ini memiliki indeks pengaruh yang besar terhadap produkvitas kerja proyek konstruksi. nilai RII ke 22 variabel ini berkisar antara 80.1%-89.6%.
4. Berdasarkan hasil rangking faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, terdapat 1 faktor dengan kategori sangat penting yaitu faktor manajemen dengan rata-rata sebesar 4,25 dan RII sebesar 84,9%. 5. Hasil penelitian juga memperlilhatkan 4 variabel yang paling mempengaruhi produkvitas kerja dengan nilai rata-rata di atas 4. Keempat variabel tersebut adalah manajemen, motivasi, tenaga kerja dan teknis dengan nilai rata-rata berkisar antara 4,01-4,25 dan RII berkisar antara 80.3%-84.9%. 6. Hasil model regresi memperlihatkan bahwa faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi produktivitas kerja dengan koefisien sebesar 1,235 dengan faktor  dominan lainnya adalah faktor teknis, faktor lingkungan dan kondisi kerja, faktor material dan peralatan serta faktor motivasi dengan koefisien sebesar 1,132, 1,194, 1,056 dan 1,034.

## DAFTAR PUSTAKA
Agrawal, A. and Halder, S., “Identifying Factors Affecting Construction Labour
Productivity In India And Measure To Iprove  Productivity”, Asian Journal of Civil Engineering”, November 2019, https://doi.org/10.1007/s42107-019- 00212-3 Alaghbari, W., Al-Sakkaf, A. A., and Sultan, B., “Factors Affecting Construction
Labour Productivity in Yemen”, International Journal of Construction Management, 2017,
https://doi.org/10.1080/15623599.2017.

## 1382091
Arditi, dan Mochtar, K, “Trends In Productivity Improvement In The US Construction Industri”, Construction Management And Economics Vol 18, pp. 15-27, 2000,
https://doi.org/10.1080/0144619003709
15 . Cooper, Donald R. and Schindler, Pamela S., Business Research Method , New York: McGraw-Hill International Edition, 2001
Dixit, S., Mandal, S. N., Thanikal, J. V., and Saurabh, K., “Study of Significant Factors Affecting Construction Productivity Using Relative Importance Index in Indian Construction Industri”, E3S Web of Conference 140, 09010,
2019, https://doi.org/10.105/e3sconf/2019140 09010 Enhassi, S., Mohamed, S., Mustafa, Z.A. M., and Mayer, P.E., actors affecting labour productivity in building projects in Gaza strip”, Journal of Civil Engineering and Management, Vol. XIII, No. 4, pp. 245- 254, 2007, https://doi.org/10.3846/13923730.2007.
9636444
Hamza, M., Shahid, S., Hainin, M.R. and Nashwan, S. N., “Contruction Labour Productivity: review of factors identified”, International Journal of Construction Management, 2019, https://doi.org/10.1080/15623599.2019. 1627503
Hassan, Haekal, 2016, Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Konstruksi dan Alternatid Penyelesaiannya (Studi Kasus : di Manado Town Square III), Jurnal Sipil Statik, 4(11), 657-664 Heagney, Joseph. 2012 Fundamentals Of Project Management Fourth Edition . New York : American Management Association Hernandi, Y. & Tamtama, J. S., “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Pekerja pada Pelaksanaan Konstruksi Gedung Bertingkat”, Jurnal Mitra Teknik Sipil, 3(2), 299-312,  2020, https://doi.org/10.24912/jmts.v312.6985 Hickson, B. G. and Ellis, L. A., “Factors affecting construction labour productivity in Trinidad and Tobago”,
The Journal of the Association of Professsional Engineer of Trinidad and
Tobago, Vol. 42 No. 1, pp. 4-11,
April/May 2014, https://www.researchgate.net/publicatio n/258245754_factors_affecting_constru ction_labour_productivity_in_Trinidad_ and_Tobago Hiyassat, M. A., Hiyari, M. A. and Sweis, G.
J., “Factors affecting construction labour  productivity: a case study of
Jordan”, International Journal of Construction Management, 2016,
https://doi.org/10.1080/15623599.2016. 1142266 Intan, S., Sapulette, W., Soukotta, R. C., “Analisa Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Kota Ambon: Klasifikasi dan Peringkat dari Penyebab-penyebabnya”, Jurnal Manumata 9(1), 19-23, 2020,
https://ojs.ukim.ac.id/index.php/manum ata/article/view/441 Mahamid, I, Al-Ghanamy, A, Dan Aichouni, M, “Major Factors Influencing Employee Productivity In The KSA Public Construction Projects”, International Journal Of Civil & Environtmental Engineering IJCEE-
UJENS, 14(01), pp. 16-20, 2013, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/dow nload?doi=10.1.1.655.5507&rep=rep1&
type=pdf Manoharan, K., Disannayake, P., Pathirana,
C., Deegahawature, D., and Silva, R., “ Assessment of Critical Factors
Influencing the Performance of labour in Sri Lankan Construction Industri”, International Journal of Construction Management, 2020, https://doi.org/10.1080/15623599.2020.
1854042 Messah, Y. A., Widodo, T., Adoe, M. L., “Kajian Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung di Kota Kupang”, Jurnal Teknik Sipil,
2(2), 157-168, 2013,
https://doi.org/10.35508/jts.2.2.157-168
Nizar, Muhammad, 2016, Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Tukang Besi Pada Pt. Wika Beton Pabrik Produk Beton Pasuruan, Iqtishoduna
Vol. 8 No. 2, hal. 94 – 127
Noviyarsi, Bakar, Y., dan Bidiawati, A., “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Produktivitas Pekerjaan Konstruksi Berdasarkan Persepsi Pekerja”, Jurnal Teknik Industri Universitas Bung Hatta, 8(1), pp.49-61, Desember 2021, https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php /JTI-UBH/article/view/20020 Nunnally., Psychometric Theory , McGraw- Hill, New York, 1978. Oetomo, W., Priyoto, Uhad, “Analisis Waktu dan Biaya dengan Metode Crash Duration pada Keterlambatan Proyek Pembangunan Jembatan Sei Hanyu Kabupaten Kapuas”, Media Ilmiah Teknik Sipil, 6(1), 8-22, 2017, https://media.neliti.com/media/publicati ons/259132-analisis-waktu-dan-biaya- dengan-metode-c-c34568d9.pdf Rakib, Md. F. H., Hasan, R., Howlader, S. and Rahman, M., “ Assesstment of Construction Produktivity in the Context of Khulna City of Bangladesh”,
Journal of Technology Management and Business, 2021, https://doi.org/10.30880/jtmb.2021/08.0 2.010 Soeharto, Imam, 1999, Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional, Jakarta: Erlangga Soekiman, A., Pribadi, K. S., Soemardi, B. W. and Wirahadikusumah, R.D., “Factors Relating to Labor Productivity Affeccting the project Schedule Performance in Indonesia”, Procedia Engineering 14, pp. 865-873, 2011,
https://10.1016/j.proeng.2011.07.110 Toan, N.Q., Tam, N.V., Hai, D.T., Quy, N.LD,
“Critical Factors Affecting Labor Productivity within Contruction Project Implementation: a Project Manager’s Persfective”, Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(2), pp. 751-763,
2020,
https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(45) Van Tam, N., Huong, N., dan Ngoc, N. B.,
“FactorsAffecting Labour Productivity of Construction Worker on Construction Site: A Case of Hanoi”, Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE)-NUCE, 12(5), 127- 138, 2018,
JISI: JURNAL INTEGRASI SISTEM INDUSTRI
P-ISSN: 2355-2085
Website: http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jisi
https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018- 12(5)-13
Van Tam, N., Quoc Toan, N., Tuan Hai, D.,
dan Dinh Quy, N. L., “Critical Factors Affecting Construction Labor Productivity: A Comparison Between perceptions of Project Managers and Contractors”, Cogent Business and Management, 8:1, 1863303,  2021, https://doi.org/10.108/23311975.2020.1 863303 .