## PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PEKERJAAN DINDING PASANGAN BATA MERAH DAN BATU KUMBUNG PERUMAHAN GRIYA PERMATA INSANI
Mashudin 1) , Rasio Hepiyanto 2)
1) Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan
2) Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan
email : mashudin14@gmail.com,waringinmegah_rasio@yahoo.com

## Abstract
Contruction expanded rapidly and spread in Lamongan, from fairly simple residential contractor to  large  developer  continuing  to  explore  in  building  construction.  This  research  aims  to  know the comparative costs of wall job using material white brick and red brick based on analysis of a contractor  with  the  methodof  2017  SNI  job  and  time  of  wall  job  white  brick   and red  brick per m 2 using  method Daily  Record Sheet that  is  by  direct  observation  and  recording  work  time couples  wall  field.  The  result of  the research  conducted is  found  the  cost  of  work  required  for couples  wallwhite  stone  per  m 2 using  analysis  of  contractor  is  Rp. 66.020,-/m 2 and a pairof  red brick wall is Rp. 75.020,-/m 2 . The cost of the work required for the pair of wall stone kumbung per m 2 based on SNI method 2017 is Rp. 109.910,-/m 2 and pair of red brick wall is Rp. 113.100,-/m 2 . After the comparison then it can be inferred that the couple wall using  white brick cheaper than the  pair  of  red  brick  wall,  but  the  difference  is  not  too  significant  is  Rp  9,000,-per  m 2 with contractor method and IDR 3,190,-per m 2 using SNI 2017method. The time it takes to complete the job of couple wall using red brick per m2 is 0.445 hours/m 2 , whereas the time required on the job of couple wall using white brick is 0.324 hours/m 2 . So the job of  the couple wall using white brick more efficient 0.121 hours/m 2 compared with red brick wall.
Keywords: RAB, job of wall, white brick, red brick.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  terus  berkembang  dengan cepat  dan  menyebar  di  Lamogan,  dari kontraktor rumah tinggal yang cukup sederhana  sampai  pengembang-pengembang besar yang terus bereksplorasi dalam konstruksi  bangunan.  Hal  ini  menjadi  dasar terjadinya  alternatif  dalam  suatu  bidang, alternatif  yang  ikut  terjadi  pada  pekerjaan dinding.
Dinding  pada  umumnya  disusun  dengan menggunakan  bata  merah.  Akan  tetapi,  pada beberapa  dekade  ini  terjadi  perkembangan pada  material  dinding,  munculnya  bata  ringan yang merupakan material baru sebagai alternatif pengganti bata merah pada konstruksi dinding. Inovasi bata ringan  ini  dikenal  karena lebih cepat, namun untuk kontraktor perumahan  griya permatainsani bata ringan  ini masih terlalu mahal dikarenakan ukuran rumah yang  akan  di  bangun  di  perumahan  tersebut terbilang  kecil.  Hal  ini  yang  menjadi  dasar
adanya  alternatif  lain  selain  batu  bata  merah dan bata ringan untuk bahan pasangan  dinding yaitu batu kumbung.Tujuan yang ingin dicapai dari  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui, dari  kedua  bahan  (Bata    merah  dan  Batu kumbung)  dalam pekerjaan dinding  yang  lebih murah biayanya per m²  dan untuk  mengetahui, waktu  yang  dibutuhkan  dalam  menyelesaikan pemasangan  dinding  bata  merah  dan  dinding batu kumbung per m².

## 2. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian
Wilayah penelitian dilakukan pada pembangunan  Perumahan  Griya  Permata Insani    yang  berlokasi  di  Jl.  Raya  Mantup Lamongan,  Kec.  Tikung,  Kab.  Lamongan. Pelaksanaan  penelitian  hanya  dilakukan  pada pekerjaan konstruksi dinding.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian ini  adalah  dengan  metode  analisa  RAB
kontraktor  dan  metode  SNI  2017  untuk mengetahui  biaya  pekerjaan  pasangan  dinding per m 2 dan observasi untuk menghitung waktu pekerjaan pasangan dinding per m 2 .

## Bagan Alir Penelitian

## Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

## Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding
Biaya pekerjaan adalah besarnya anggaran yang  digunakan  atau  dikeluarkan  untuk pekerjaan  dinding  tersebut.  Adapun  data  yang diperlukan  untuk  menghitung  biaya  pekerjaan dinding  adalah  harga  bahan  dan  harga  upah pekerjaan pasangan dinding.

## Perhitungan Waktu Pekerjaan Dinding
Waktu  pekerjaan  adalah  lamanya  durasi pekerjaan yang dihasilkan dalam  suatu
pekerjaan.  Untuk  mengetahui  lamanya  durasi pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata merah  dan  batu  kumbung  per  m 2 penulis melakukan  observasi  ke  lapangan  untuk mencatat semua aktifitas pemasangan dinding. Metode  yang  digunakan  untuk  menghitung durasi  pekerjaan  adalah daily  record  sheet (lembar  catatan  harian)  atau  produktivitas harian. Volume  dari pekerjaan  yang dihasilkan pada  hari  itu  dibagi  dengan  waktu  kerja  yang dirumuskan sebagai berikut :
Daily Productivity =
x 7 Hours

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dan  di  analisa  didapatkan  biaya  bahan  untuk pasangan dinding menggunakan batu kumbung dan  biaya  dinding  menggunakan  bata  merah dengan  perbandingan  menggunakan  analisa kontraktor dan metode SNI 2017.

## Biaya  Pekerjaan  Dinding  Batu  Kumbung dan Bata Merah Analisa Kontraktor
Rekapitulasi  biaya  pekerjaan  dinding  batu kumbung
Total  biaya  pekerjaan  1  m 2 dinding  batu kumbung  dengan  perbandingan  spesi  1  PC  :  5 PP adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Biaya Pekerjaan Dinding Batu Kumbung Analisa Kontraktor No Uraian Jumlah Harga 1 Harga Bahan Rp.     43.620 2 Upah Tenaga Kerja Rp.     22.400 Total Rp.     66.020

## Sumber : Kontraktor
Dari  tabel  1  diatas  biaya  yang  dibutuhkan untuk  pekerjaan  1  m 2 dinding  batu  kumbung berdasarkan  analisa  kontraktor  adalah  senilai Rp. 66.020,-
Total biaya pekerjaan 1 m 2 dinding bata merah dengan perbandingan spesi 1 PC : 5 PP adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Biaya Pekerjaan Dinding Bata Merah Analisa Kontraktor No Uraian Jumlah Harga 1 Harga Bahan Rp.     52.620 2 Upah Tenaga Kerja Rp.     22.400 Total Rp.     75.020

## Sumber : Kontraktor
Dari  tabel  2  diatas  biaya  yang  dibutuhkan untuk  pekerjaan  1  m 2 dinding  bata  merah berdasarkan  analisa  kontraktor  adalah  senilai Rp. 75.020,-
Biaya  Pekerjaan  Dinding  Batu  Kumbung dan Bata Merah Metode SNI 2017
Rekapitulasi  Biaya  Pekerjaan  Dinding  Batu Kumbung
Total  biaya  pekerjaan  1  m 2 dinding  batu kumbung  dengan  perbandingan  spesi  1  PC  :  5 PP adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Biaya Pekerjaan Dinding Batu Kumbung Metode SNI 2017 No Uraian Jumlah Harga 1 Harga Bahan Rp.     78.085
2 Upah Tenaga Kerja Rp.     31.825 Total Rp.   109.910
Sumber : SNI 2017
Dari  tabel  3  diatas  diketahui  biaya  yang dibutuhkan  untuk  pekerjaan  1  m 2 dinding  batu kumbung  menggunakan  metode  SNI  2017 adalah senilai Rp.109.910,-
Total biaya pekerjaan 1 m 2 dinding bata merah dengan perbandingan spesi 1 PC : 5 PP adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Biaya Pekerjaan Dinding Bata Merah Metode SNI 2017 No Uraian Jumlah Harga 1 Harga Bahan Rp.     81.275 2 Upah Tenaga Kerja Rp.     31.825 Total Rp.   113.100

## Sumber : SNI 2017
Dari  tabel  4  diatas  didapatkan  biaya  yang dibutuhkan  untuk  pekerjaan  1  m 2 dinding  bata merah  dengan  metode SNI 2017 adalah senilai Rp. 113.100,-.

## Perbandingan  Biaya  Pekerjaan  Dinding Batu Kumbung dan Bata Merah
Perbandingan  biaya  pekerjaan  dinding  analisa kontraktor
Tabel 5. Selisih Biaya Batu Kumbung dan Bata
Merah Analisa Kontraktor No Jenis Material Batu Kumbung/m 2 Bata
Merah/m 2 Selisih/m 2 1 Pasangan Bata Rp. 36.200 Rp. 45.200 Rp. 9.000 2 Plesteran + Aci Rp.   7.420 Rp.   7.420 - TOTAL Rp. 43.620 Rp. 52.620 Rp. 9.000

## Sumber : Hasil Perhitungan
Dari  tabel  5  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa batu  kumbung  sebagai  bahan  dinding  lebih murah  dari  bata  merah  dengan  selisih  harga Rp.  9000/m 2 Perbandingan  biaya  pekerjaan dinding analisa SNI 2017.
Tabel 6. Selisih Biaya Batu Kumbung dan Bata
Merah Metode SNI 2017 No Jenis Material Batu Kumbung/m 2 Bata
Merah/m 2 Selisih/m 2 1 Pasangan Bata Rp. 57.925 Rp. 61.115 Rp. 3.190 2 Plesteran + Aci Rp. 20.160 Rp. 20.160 - TOTAL Rp. 78.085 Rp. 81.275 Rp. 3.190

## Sumber : Hasil Perhitungan
Dari  tabel  6  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa batu  kumbung  sebagai  bahan  dinding  lebih murah  dari  bata  merah  dengan  selisih  harga Rp. 3.190/m 2 .
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pekerjaan dinding  menggunakan  batu  kumbung  lebih murah  dari  bata  merah  meskipun  analisa  yang digunakan berbeda, yaitu dari analisa kontraktor maupun metode SNI 2017.
Perbandingan  Biaya  Pekerjaan  Dinding Analisa Kontraktor dan SNI 2017
Dibawah ini adalah rekapitulasi perbandingan  hasil  perhitungan  harga  satuan pekerjaan  dinding  yang  dilakukan  kontraktor dan  dengan  perhitungan  menggunakan  metode SNI 2017
Tabel 7. Perbandingan Biaya Pekerjaan

## Dinding Kontraktor dan SNI 2017
No PEKERJAAN HARGA SATUAN KONTRAKTOR SNI
2017 I PEKERJAAN DINDING 1 Pasangan Bata
Merah 1 : 5
Rp. 75.020 113.100
2 Pasangan Batu
Kumbung 1 : 5
Rp. 66.020 115.410
II PEKERJAAN
PLESTERAN
3 Plesteran dan Acian 1 : 3 Rp. 8.400 20.160 TOTAL Rp. 149.440 248.670 SELISIH Rp. 99.230

## Sumber : Hasil Perhitungan
Dari  Tabel  7  Terlihat  nilai  total  harga  satuan pekerjaan  dinding  yang  dihasilkan  pada perhitungan  Kontraktor  lebih  kecil    Rp. 149.440,- dari pada perhitungan dengan analisa SNI 2017 sebesar Rp. 248.670,- . Sedangkan di bawah ini merupakan grafik hasil perbandingan  harga  satuan  yang  dilakukan kontraktor  dengan  perhitungan  menggunakan SNI 2017.
Sumber : Hasil Analisa Perbandingan
Gambar 2. Perbandingan Metode SNI 2017 dan Kontraktor (Dari Item pekerjaan Tabel 7)
Terlihat  semua  nilai  harga  satuan  pada  tiga item pekerjaan yang dihasilkan dari perhitungan  kontraktor  lebih  kecil  dari  hasil perhitungan dengan metode SNI 2017.
Analisa  Waktu  Pekerjaan  Dinding  Batu kumbung dan Bata Merah Analisa waktu pekerjaan dinding batu
kumbung
Dari  hasil  pengamatan  dilapangan  langsung didapatkan produktivitas batu kumbung mempunyai  nilai  rata-rata  3,093  m 2 /jam. Produktivitas  rata-rata  waktu  yang  dibutuhkan adalah 0,377 jam.
Perhitungan  waktu  pekerjaan  dinding  batu kumbung 1 m 2 adalah :
Waktu pekerjaan dinding batu kumbung/m 2
= 1 Rata-rata produktivitas m 2 /jam
= 1 3,093 m 2 /jam = 0,324 jam
Agar  lebih  jelas  maka  dibuatkan  tabel  sebagai berikut :

## Tabel 8. Waktu Pekerjaan Dinding Batu
Kumbung N Jenis pengamatan Produktivitas Waktu Luas W x L Hari (m2/jam) (jam/m2) (m2) (jam) 1 Pasangan Dinding 3,093 0,324 21 6,804 0,972
Sumber : Hasil Perhitungan Waktu Pekerjaan Dinding
Dari tabel 8 di atas menunjukkan produktivitas pekerjaan  dinding  batu  kumbung  adalah  3,093 m 2 /jam  dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk pekerjaan  dinding  batu  kumbung  adalah  0,324 jam/m 2 dari luasan dinding 21 m 2 .
Analisa waktu pekerjaan dinding bata merah
Dari  hasil  pengamatan  dilapangan  langsung didapatkan produktivitas bata merah mempunyai  nilai  rata-rata  2,248  m 2 /jam.
Produktivitas  rata-rata  waktu  yang  dibutuhkan adalah 0,541 jam.
Perhitungan waktu pekerjaan dinding bata merah 1 m 2 adalah :
Waktu pekerjaan dinding bata merah/m 2
= 1 Rata-rata produktivitas m 2 /jam
= 1 2,248 m 2 /jam
= 0,445 jam
Tabel 9. Waktu Pekerjaan Dinding Bata Merah N Jenis pengamatan Produktivitas Waktu Luas  W x L Hari (m2/jam) (jam/m2) (m2) (jam) 1 Pasangan Dinding 2,248 0,445 21 9,345 1,34
Sumber : Hasil Perhitungan Waktu Pekerjaan Dinding
Dari tabel 9 di atas menunjukkan produktivitas pekerjaan  dinding  bata  merah  adalah  2,248 m 2 /jam  dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk pekerjaan  dinding  bata  merah  adalah  0,324 jam/m 2 dari luasan dinding 21 m 2 .
Perbandingan  waktu  pekerjaan  dinding batu kumbung dan bata merah
Selanjutnya  dilakukan  perbandingan  agar diketahui  bahan  mana  diantara  batu  kumbung dan  bata  merah  yang  mempunyai  waktu  lebih cepat per m 2 .
Tabel 10. Perbandingan Waktu Pekerjaan Dinding

## Sumber :  Hasil Perbandingan Waktu Pekerjaan Dinding
Dari  tabel  10  diatas  didapatkan  perbandingan produktivitas  pekerjaan  dinding  menggunakan pasangan  batu  kumbung  dan  bata  merah. Untuk  selisih  produktivitas  pekerjaan  adalah sebesar  0,845  m 2 /jam,  sedangkan  untuk  selisih waktu  pekerjaan  adalah  0,121  jam/m 2 .  Dari perbandingan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  pekerjaan  dinding  menggunakan  batu kumbung lebih efisien waktu daripada menggunakan bata merah.
Sumber  :  Hasil  Analisa  Perbandingan  Waktu  Pekerjaan Dinding
Gambar 3. Perbandingan Waktu Pekerjaan Dinding
Dari grafik diatas dapat diketahui produktivitas pekerjaan  dinding  batu  kumbung  adalah  3,093 m 2 /jam  sedangkan  produktivitas  bata  merah adalah  2,248  m 2 /jam.  Sedangkan  waktu  yang dibutuhkan  untuk  pekerjaan  dinding  batu kumbung adalah 0,324 jam/m 2 dan waktu yang dibutuhkan  untuk  pekerjaan  dinding  bata merah adalah 0,445 jam/m 2 .

## 4. KESIMPULAN
Setelah melakukan serangkaian
perhitungan dan pengamatan langsung dilapangan,  maka  dapat  diambil  kesimpulan mengenai  perbandingan  biaya  dan  waktu pekerjaan pasangan dinding dengan menggunakan  material  batu  kumbung  dan pasangan dinding dengan menggunakan material  bata  merah  adalah  Biaya  pekerjaan yang  diperlukan  untuk  1  m 2 pasangan  dinding batu kumbung menggunakan analisa kontraktor adalah  sebesar  Rp.  66.020  ,-  dan  pasangan dinding  bata  merah  1  m 2 adalah  sebesar  Rp. 75.020  ,-.  Biaya  pekerjaan  yang  diperlukan untuk  1  m 2 pasangan  dinding  batu  kumbung berdasarkan  metode  SNI  2017  adalah  sebesar Rp.  109.910,-  dan  pasangan  dinding  bata merah  1  m 2 adalah  sebesar  Rp.  113.100,-.
Setelah  dibandingkan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  pasangan  dinding  menggunakan  batu kumbung  lebih  murah  dibandingkan  pasangan dinding  bata  merah,  adapun  perbedaannya tidak terlalu signifikan yaitu Rp. 9.000,- per m 2 dengan  metode  kontraktor  dan  Rp.  3.190,-  per m 2 menggunakan metode SNI 2017 dan Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata merah per  m 2 adalah 0,445 jam/m 2 , sedangkan waktu  yang  dibutuhkan  pada  pekerjaan pasangan dinding menggunakan batu kumbung adalah 0,324 jam/m 2 .Sehingga pekerjaan pasangan dinding menggunakan batu kumbung lebih  efisien  0,121  jam/m 2 dibandingkan dengan pasangan dinding bata merah.

## SARAN
Setelah  penulis  melaksanakan  penelitian tugas  akhir  tentang  perbandingan  biaya  dan waktu pekerjaan dinding menggunakan pasangan  bata  merah  dan  batu  kumbung  pada proyek  perumahan  permata  griya  insani,  ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :
1. Penelitian  tentang  keunggulan  lain penggunaan  material  batu  kumbung
No Jenis Material
Produktivitas  Waktu (m 2 /jam) (jam/m 2 ) 1  Pasangan Dinding Bata Merah 2,248 0,445 2 Pasangan Dinding Batu Kumbung 3,093 0,324 Selisih Total 0,845 0,121
dan bata merah sebagai bahan pasangan dinding.
2. Untuk  kedepannya  jika  ada  yang  akan melakukan  penelitian  lebih  lanjut tentang  perbandingan  biaya  dan  waktu material Batu kumbung mungkin dapat mengguanakan  metode  pengukuran Work  Sampling agar  terlihat  waktu efektif dan waktu yang terbuang dalam pemasangan material Batu kumbung.
Penelitian  tentang  efek  terhadap  suatu  proyek dengan  nilai  produktivitas  material  batu kumbung  yang  lebih  tinggi  dari  material  bata merah agar kedepannya tujuan dari keberhasilan  proyek  konstruksi  dapat  tercapai yaitu tepat waktu, tepat biaya dan tepat mutu.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi,   dkk. 2004. Analisa Produktifitas
Pekerja Dengan Metode Work Sampling : Studi Kasus Pada Proyek X dan Y . Jurnal. Surabaya: Universitas Kristen Petra Evan,  H.  2012. Perbandingan  Produktivitas Pekerjaan Pasangan Dinding Bata Ringan  Dan  Bata  Merah  Pada  Proyek Perumahan  Di  Surabaya .  Surabaya: Universitas Kristen Petra. Felix,   Hidayat.  2010. Studi  Perbandingan Biaya  Material  Pekerjaan  Pasangan Dinding  Bata  Ringan  Dengan  Bata
Merah .  Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas
Teknik, Universitas Katolik Parahyangan
Harun,  Mohamad. Analisa Produktifitas
Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Konstruksi
Gedung . Surabaya Mandani,  Toma.  2010. Analisis  Produktivitas Tenaga  Kerja  Pada  Pekerjaan  Pasangan Bata .  Surakarta  :  Universitas  Sebelas Maret Ningrum,  Diah  Niken  Kusuma.  2014. Analisa Perbandingan  Produktivitas  Pemasangan DInding M-PANEL dan Dinding Konvensional  Batu  Bata (Studi  Kasus:
Proyek  Pembangunan  Ruko  Modern
Arcade  di  Tangerang.  Skripsi.  Jakarta: Universitas Mercu Buana Nur  Sahid,  Muh.&Safi’i,Imam.  2012. Analisa Perbandingan  Produktivitas  Kerja  Pada
Pekerjaan  Dinding  Bata  Konvensional
Dengan  DindingBlok  Hebel .;  Surakarta: Simposium Nasional RAPI XI FT UMS.
Sinugroho,  Gesang,  dkk.  1982. Bata  Merah Sebagai Bahan Bangunan