## Journal of Community Service
Volume 4, Issue 2, December 2022 P-ISSN: 2715-2901         E-ISSN: 2715-291X Open Access at: https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS

## BUDGET PLANNING OF THE DZIKRUL GHOFILIN BRIDGE RETAINING WALL IN BPBD, BANTUL

## PERENCANAAN ANGGARAN BIAYA DINDING PENAHAN TANAH JEMBATAN DZIKRUL GHOFILIN DI BPBD KABUPATEN BANTUL
Sely Novita Sari 1 , Anggi Hermawan 2 , Rizal Maulana 3 , Oggi Heical Ardian 4 1,2,3,4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta
E-mail: sely.novita@itny.ac.id 1 , anggi@itny.ac.id 2 , rizalmaulana@itny.ac.id 3 , oggiheical@itny.ac.id 4 ARTICLE INFO ABSTRACT . Correspondent
Sely Novita Sari sely.novita@itny.ac.id
Keywords : planning, cost, retaining walls, bridges
Website:
https://idm.or.id/JCS/inde x.php/JCS
page : 158 - 164
The Dzikrul Ghofilin Bridge, which spans the Bedok River and connects Guwosari  and  Bantul  Villages  in  Bantul  Regency,  is  one  of  several existing bridges that were damaged by the Cempaka storm in 2017, then in 2019 the bridge was rebuilt with a Special Grant Fund (DAK). Due to the lack of development funds, every aspect of the Dzikrul Ghofilin Bridge is incomplete. Design II of the Dzikrul Ghofilin Bridge was carried out to complete the missing aspects of the first design, namely the design of the north  side  retaining  wall  and  the  calculation  of  the  stability  of  the retaining  wall,  so  that  it  is  continued  in  calculating  the  Draft  Budget. The implementation method for community service activities this time is to produce a draft budget for the construction of Design II of the Dzikrul Ghofilin  Bridge  requested  by  BPBD  Bantul  Regency  in  the  form  of calculating the volume from the working drawings that have been made before, the next step is calculating the work unit price analysis (AHSP) to be  carried  out,  then  abdimas  looks  for  standard  prices  for  goods  and services in Bantul district to be included in the AHSP calculation. After calculating the AHSP and finished volume, proceed with calculating the Draft Budget by multiplying the volume by the AHSP, then you get the Draft Budget (RAB). Calculation of the Budget Plan for the construction of  the  retaining  wall  of  the  Dzikrul  Ghofilin  Bridge  in  the  BPBD  of Bantul  Regency,  it  can  be  concluded  that  it  has  an  RAB  of Rp396,562,336.
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden
Sely Novita Sari sely.novita@itny.ac.id
Kata kunci:
perencanaan, biaya, DPT, jembatan Website: https://idm.or.id/JCS/inde x.php/JCS
hal: 147 – 164
Jembatan  Dzikrul  Ghofilin  yang  membentang  di  Sungai  Bedok dan  menghubungkan  Desa  Guwosari  dan  Bantul  di  Kabupaten Bantul  ini  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  jembatan  yang ada  yang  rusak  akibat  badai  Cempaka  pada  tahun  2017, kemudian pada tahun 2019 jembatan tersebut dibangun kembali dengan  Dana  Hibah  Khusus  (DAK).  Akibat  kekurangan  dana pembangunan,  setiap  aspek  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin  menjadi tidak  lengkap.  Desain  II  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin  dilakukan untuk  melengkapi  aspek  yang  belum  ada  dari  desain  pertama, yaitu  desain  dinding  penahan  sisi  utara  dan  perhitungan stabilitas  dinding  penahan  tanah,  sehingga  dilanjutkan  dalam menghitung Rancangan Anggaran Biayanya. Metode
pelaksanaan pada Kegiatan abdimas kali ini untuk menghasilkan rancangan  anggaran  biaya  pembangunan  Desain  II  Jembatan Dzikrul  Ghofilin  yang  diminta  oleh  BPBD  Kabupaten  Bantul berupa menghitung volume dari gambar kerja yang sudah dibuat sebelumnya,  tahap  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) yang akan dilakukan, selanjutnya abdimas  mencari  standar  harga  barang  dan  jasa  kabupaten Bantul  untuk  dimasukkan  ke  perhitungan  AHSP.  Setelah perhitungan  AHSP  dan  volume  jadi  dilanjutkan  dengan menghitung Rancangan Anggaran Biaya dengan cara mengalikan volume  dengan  AHSP  nya,  maka  didapatkan  Rancangan Anggaran  Biaya  (RAB).  Perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya pembangunan  Dinding  Penahan  Tanah  Jembatan  Dzikrul Ghofilin di BPBD Kabupaten Bantul dapat disimpulkan memiliki RAB sebesar Rp396.562.336.
Copyright © 2022 JCS. All rights reserved

## PENDAHULUAN
Jembatan Dzikrul Ghofilin yang membentang di Sungai Bedok dan menghubungkan Desa  Guwosari  dan  Bantul  di  Kabupaten  Bantul  ini  merupakan  salah  satu  dari beberapa  jembatan  yang  ada  yang  rusak  akibat  badai  Cempaka  pada  tahun  2017, kemudian pada tahun 2019 jembatan tersebut dibangun kembali dengan Dana Hibah Khusus  (DAK)  mewakili  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  (BNPD) setempat.  Karena  kekurangan  dana  pembangunan,  setiap  aspek  Jembatan  Dzikrul Ghofilin  tidak  lengkap.  Pilihan  Desain  II  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin  melengkapi aspek yang belum ada dari desain pertama, yaitu desain dinding penahan sisi utara dan perhitungan stabilitas dinding penahan tanah (Sari, 2022), sehingga dilanjutkan dalam menghitung Rancangan Anggaran Biayanya.
Hasil dari perhitungan dimensi Dinding Penahan Tanah Jembatan Dzikrul Ghofilin, Dusun  Kintolan  Lor,  Desa  Guwosari,  Kecamatan  Pajangan,  Bantul,  Yogyakarta adalah pertama didapatkan Lebar Atas: 0,30 meter, kedua didapatkan Lebar Bawah: 3,5 meter, ketiga didapatkan Lebar telapak:1 meter, keempat didapatkan tinggi total:
4  meter.  Dimensi  Dinding  Penahan  Tanah  mendapat  gaya  terhadap  guling  sebesar 3,66 >  2, dan  keamanan terhadap geser 2,56 >  2, sehingga dimensi  ini  aman  untuk digunakan (Sari, 2022).
Perencanaan  anggaran  adalah  perhitungan  jumlah  yang  dibutuhkan  untuk  bahan dan  upah,  dan  biaya  lain  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  bangunan  atau  proyek. Perencanaan Anggaran Biaya bangunan atau proyek yang sama akan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain karena perbedaan harga material dan upah. RAB adalah acuan atau metode dimana rencana biaya diusulkan dan harus dikeluarkan dari awal pekerjaan sampai selesainya pekerjaan. Rencana biaya harus mencakup keseluruhan kebutuhan  pekerjaan,  apakah  itu  biaya  material  atau  material  yang  dibutuhkan, biaya  alat  (sewa  atau  dibeli),  upah  tenaga  kerja,  dan  biaya  lain  yang  dibutuhkan (Sari,  2022). Secara garis besar RAB terdiri  dari 2 komponen utama, yaitu pertama, beban kerja dapat diperoleh dengan menghitung gambar perencanaan yang tersedia atau  sesuai  dengan  kebutuhan  lapangan  yang  sebenarnya;  kedua,  harga  satuan pekerjaan  diperoleh  melalui  analisis  harga  satuan  dengan  mempertimbangkan banyak  faktor,  termasuk  Bahan,  upah  tenaga  kerja  dan  biaya  peralatan  (Lestaluhu, 2020).
Analisis harga satuan adalah cara menghitung harga satuan suatu proyek konstruksi, yang dikonversikan ke dalam permintaan bahan bangunan, upah kerja dan peralatan dikalikan dengan harga bangunan, standar upah pekerja dan harga sewa/pembelian peralatan untuk menyelesaikan setiap unit pekerjaan konstruksi. Analisislah bahwa harga satuan proyek ini dipengaruhi  oleh angka koefisien yang menunjukkan nilai satuan bahan, nilai satuan alat dan nilai satuan upah tenaga kerja atau satuan/jadwal kerja  yang  dapat  dijadikan  acuan  atau  pedoman  untuk  mengendalikan  biaya pekerjaan (Lestaluhu, 2020).
Tujuan  penyusunan  rencana  anggaran  biaya  pembangunan  adalah  untuk menghitung  biaya  yang  diperlukan  untuk  pembangunan  tersebut,  sehingga pembangunan  tersebut  dapat  terwujud  sesuai  dengan  rencana.  Selanjutnya,  sifat ketelitian,  ketekunan,  dan  kesabaran  dalam  melakukan  perhitungan  anggaran merupakan  salah  satu  syarat  untuk  menyusun  anggaran.  Mengingat  besarnya  dan luasnya  arti  penting bangunan  yang  harus  dilakukan  perhitungan  pembiayaannya, maka pengetahuan terkait biaya sangat diperlukan (Sari, 2022).

## METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan pada kegiatan abdimas kali ini untuk menghasilkan rancangan anggaran  biaya  pembangunan  Desain  II  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin  yang  diminta oleh  BPBD  Kabupaten  Bantul  berupa  menghitung  volume  dari  gambar  kerja  yang sudah  dibuat  (Sari,  2022),  tahap  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  Analisa  harga satuan pekerjaan (AHSP) yang akan dilakukan, selanjutnya abdimas mencari standar harga barang dan jasa Kabupaten Bantul untuk dimasukkan ke perhitungan AHSP. Setelah  perhitungan  AHSP  dan  volume  jadi  dilanjutkan  dengan  menghitung Rancangan  Anggaran  Biaya  dengan  cara  mengalikan  volume  dengan  AHSP  nya, maka didapatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

## Gambar 1. Metode Pelaksanaan Abdimas
Ketercapaian pengabdian kali ini dilihat dari adanya rancangan anggaran biaya yang jadi  untuk  bisa  direalisasikan  pembangunan  Desain  II  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin yang  diminta  oleh  BPBD  Kabupaten  Bantul.  Dengan  adanya  Rancangan  Anggaran Biaya  ini  BPBD  Kabupaten  Bantul  dapat  membangun  sesuai  dengan  perencanaan yang  dilakukan  oleh  Abdimas.  Pembangunan  Desain  II  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin yang  diminta  oleh  BPBD  Kabupaten  Bantul  ini  dapat  meningkatkan  perubahan ekonomi  masyarakat  sekitar  untuk  dapat  menggunakan  lahan  yang  diberikan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi sekitar.

## HASIL KEGIATAN
Sebelum pelaksanaan proyek, menyusun RAB merupakan hal paling penting sebagai acuan  dasar  dalam  perencanaan  proyek  mulai  dari  pemilihan  penyedia,  pemilihan bahan material sampai dengan pengawas tender agar proyek berjalan sesuai dengan kesepakatan.  Melakukan  perhitungan  harga  satuan  pekerjaan  yang  memanfaatkan hasil  analisa  satuan  pekerjaan  dan  daftar  kuantitas  pekerjaan.  Berikut  adalah perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya  dari  proyek  perancangan  DPT  Jembatan Dzikrul  Ghofilin  yang  akan  penyusun  buat  dimulai  dari  menghitung  volume  tiap jenis  pekerjaan,  menganalisa  harga  satuan  tiap  jenis  pekerjaan  sampai  merancang anggaran biaya dan tahap penyusunannya (Sari, 2019).

## 1. Menghitung Volume tiap Pekerjaan.
Perhitungan  volume  pekerjaan  dilakukan  dengan  cara  menghitung  banyaknya item  pekerjaan  dalam  satu  satuan  misalkan  per  m 2 ,  m 3 ,  atau  per  unit.  Lalu, volume  pekerjaan  nantinya  akan  dikalikan  dengan  harga  satuan  pekerjaan, sehingga  didapatkan  estimasi  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanaan  suatu proyek pembangunan.
Contoh perhitungan mencari volume galian tanah: Diketahui: Panjang = 70 m, Lebar = 4 m, Tinggi = 4,5 m Perhitungan: V = P x L x T = 70 x 4 x 4,5 = 1260 𝑚 Maka untuk volume total galian tanah adalah 1260 𝑚 . Untuk volume item Pekerjaan lainnya dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1. Rekapitulasi Perhitungan Volume No Uraian Pekerjaan Volume Satuan 1 Pembersihan Lokasi 245,0 M2 2 Karet Dilatasi 2,5 Buah 3 Galian Tanah 1.260,0 M3 4 Urugan Tanah Kembali 630,0 M3 5 Pipa Suling 2 ” 112,0 M ’ 6 Plesteran Sponengan 21,0 M2 7 Acian 21,0 M2 8 Pasangan Batu Belah 293,3 M3 9 Sloof 29,4 M3 10 Ring Balk 29,4 M3 11 Kolom 2,16 M3

## 2. Satuan Harga Barang dan Jasa
Satuan harga barang dan jasa ini dilakukan dengan langsung mengambil data ke pihak  yang  berwenang.  Tujuan  adanya  SHBJ  ini  sebagai  acuan  menyusun anggaran  pada  tahun  yang  ditetapkan,  jadi  masing  masing  pelaksana  memiliki dasar  dalam  menetapkan  satuan  barang  dan  jasa  sehingga  tidak  ada  lagi menggunakan data yang salah (Loma, 2022). Harga satuan yang ditetapkan sesuai dengan keadaan yang berlaku dan survei pasar, diharapkan harga yang dimiliki menjadi seragam.

## 3. Menghitung Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Dalam  pekerjaan  konstruksi,  harga  satuan  pekerjaan  dapat  dipisahkan  menjadi harga  upah  dan  harga  material  (Sari,  2022).  Perlu  dilakukan  survei  harga  pasar yang berlaku di daerah tersebut dan bisa menggunakan peraturan standar harga barang  dan  jasa  yang  berlaku  di  daerah  tersebut,  harga  itulah  yang  nanti  akan dipakai  dalam  perhitungan  biaya  pekerjaan  proyek.  Pada  pelaksanaan  abdimas kali ini menggunakan SHBJ kabupaten Bantul.

## Tabel 2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pelsteran
No  Uraian Satuan  Koefisien  Harga Satuan (Rp)  Jumlah Harga (Rp) A 1 TENAGA Pekerja OH 0.300 Rp. 87.000,00 Rp. 26.100,00 2 Tukang Batu OH 0,150 Rp. 98.000,00 Rp. 14.700,00 3 Kepala Tukang OH 0,015 Rp. 130.000,00 Rp. 1950,00 4 Mandor OH 0,015 Rp. 112.000,00 Rp. 1.680,00 Jumlah Harga Tenaga Kerja Rp. 44.430,00 B BAHAN 1 Semen PC Kg 5,184 Rp. 12.500,00 Rp. 64.800,00 2 Semen PP M 3 0,026 Rp. 381.000,00 Rp.9.906,00 Jumlah harga bahan Rp. 74.706,00 Jumlah total Rp. 119.136,00

## 4. Menghitung Rancangan Anggaran Biaya
Setelah  volume  dan  harga  satuan  pekerjaan  sudah  dihitung,  maka  langkah selanjutnya  adalah  mengalikan  angka  perhitungan  volume  pekerjaan  dikali
dengan harga satuan pekerjaan sehingga mendapatkan jumlah biaya dari masing- masing item pekerjaan (Sari,  2022). Untuk mendapatkan RAB secara total,  maka diperlukan mencari jumlah harga, dengan rumus sebagai berikut:

## RAB = VOLUME x AHSP
Tabel 3. Rancangan Anggaran Biaya No. Uraian Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) I PEKERJAAN PERSIAPAN a Pembersihan lokasi pekerjaan 245 m2 Rp 14.300 Rp 3.503.500 b Pemasangan Papan Nama Proyek 1 unit Rp 423.948 Rp 423.948 c Mobilisasi dan Demobilisasi 1 ls Rp 14.480.000 Rp 14.480.000 d Biaya K3 1 ls Rp 9.150.000 Rp 9.150.000 SUBTOTAL Rp 24.068.248 Rp 27.557.448 II GALIAN DAN URUGAN a Pekerjaan Galian 1260 m3 Rp 98.854 Rp 124.556.040 b Urug Kembali Galian Tanah 630 m3 Rp 49.100 Rp 30.933.000 SUBTOTAL Rp 147.954 Rp 155.489.040 III PEKERJAAN KOLOM a Pembesian 388,3 kg Rp 20.148 Rp 7.823.624 b Bekisting 28,80 m2 Rp 80.782 Rp 2.326.522 c Cor Beton 2,16 m3 Rp 822.486 Rp 1.776.570 SUBTOTAL Rp 923.416 Rp 11.926.715 IV PEKERJAAN DILATASI a Karet Dilatasi 2,5 buah Rp 200.000 Rp 500.000 SUBTOTAL Rp 200.000 Rp 500.000 V PEKERJAAN SLOOF a Pembesian 493 kg Rp 20.148 Rp 9.933.161 b Bekisting 42 m2 Rp 40.867 Rp 1.716.400 c Cor Beton 29,4 m3 Rp 822.486 Rp 24.181.088 SUBTOTAL Rp 883.501 Rp 35.830.650 VI PEKERJAAN RING BALK a Pembesian 375,3 kg Rp 20.148 Rp 7.561.695 b Bekisting 42 m2 Rp 83.582 Rp 3.510.444 c Cor Beton 29,4 m3 Rp 822.486 Rp 24.181.088 SUBTOTAL Rp 926.216 Rp 35.253.227 VII PASANGAN BATU BELAH a pasangan batu belah 1 PC : 3 PP 293,3 m3 Rp 419.250 Rp 122.966.025 b plesteran 1PC : 3 PP 21 m2 Rp 119.136 Rp 2.501.856 c Pengacian 21 m2 Rp 70.245 Rp 1.475.145 SUBTOTAL Rp 608.631 Rp 126.943.026 VIII  PEKERJAAN PEMIPAAN a pipa suling 2 inci 112 m' Rp 27.341 Rp 3.062.231 SUBTOTAL Rp 3.062.231 Jumlah Keseluruhan Rp 396.562.336

## 5. Rekapitulasi Rancangan Anggaran Biaya
Item  pekerjaan  harus  diuraikan  sedetail  atau  serinci  mungkin,  setelah  itu  tiap pekerjaan bisa ditotal dan mendapatkan jumlah biaya keseluruhan pekerjaan.
Tabel 4. Rekapitulasi RAB No. Uraian Jumlah Harga (Rp) I PEKERJAAN PERSIAPAN Rp 27.557.448 II GALIAN DAN URUGAN Rp 155.489.040 III PEKERJAAN KOLOM Rp 11.926.715 IV PEKERJAAN DILATASI Rp 500.000 V PEKERJAAN SLOOF Rp 35.830.650 VI PEKERJAAN RING BALK Rp 35.253.227 VII PASANGAN BATU BELAH Rp 126.943.026 VIII PEKERJAAN PEMIPAAN Rp 3.062.231 JUMLAH KESELURUHAN Rp 396.562.336

## SIMPULAN DAN SARAN
Dari  hasil  pembahasan  pada  BAB  4  tentang  perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya pembangunan  Dinding  Penahan  Tanah  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin  di  BPBD Kabupaten Bantul dapat disimpulkan yaitu Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan  dinding  penahan  tanah  Jembatan  Dzikrul  Ghofilin  di  BPBD Kabupaten Bantul adalah sebesar Rp396.562.336.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  LPPMI  ITNY  yang  telah  mendanai Kegiatan  Abdimas  ini  dan  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD) Kabupaten  Bantul  yang  telah  menjadi  mitra  dalam  proses  Abdimas  ini  sehingga dapat selesai tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Lestaluhu, M. S. 2020. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dan waktu pelaksanaan pada  pembangunan  dinding  penahan  tanah  way  batu  merah  kota  Ambon. JURNAL SIMETRIK, 10(2), 372-381.
Loma, V. K. D., Sari, S. N., & Maulana, R. 2022. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Pembangunan  Gedung  Balai  Pertemuan  Dusun  Bulak  Gombal,  Kabupaten Bantul. ReTII, 1-8.
Sari, S. N. 2019. Evaluasi Anggaran Biaya menggunakan Batu Bata Merah dan Batu Bata  Ringan  Gedung  Kantor  Kelurahan  Bareng  Kecamatan  Klaten  Tengah Kabupaten Klaten. Jurnal Qua Teknika, 9(1), 1-10.
Sari,  S.  N.,  Marlina,  L.,  &  Mualana,  R.  2022.  Analisis  Rencana  Anggaran  Biaya Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan Perumahan dengan Melakukan
Perbandingan Harga Satuan Bahan Berdasarkan Survei Lapangan. In Seminar Nasional Riset & Inovasi Teknologi (Vol. 1, No. 1, pp. 666-676).