## REALISASI DESAIN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI LINGKUNGAN PADAT PENDUDUK PADA ERA PANDEMI COVID-19
Fery Mulya Pratama 1 , Nia Suryani 2 1 Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur pratama.ars@gmail.com
2 Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Arsitektur
niasuwardi@gmail.com Informasi artikel ABSTRAK Sejarah artikel: Diterima Revisi Dipublikasikan 26 Maret 2021 29 Maret 2021 30 Maret 2021 Adanya  kebutuhan  Lingkungan  RT  04/06  terhadap  fasilitas  ruang  publik  yang dapat menampung kegiatan bermain anak serta interaksi warga karena sebelum di kawasan permukiman ini hampir semua kegiatan interaksi warga seperti ibu- ibu  mengobrol,  anak-anak  bermain  serta  bapak-bapak  minum  kopi  bersama banyak dilakukan di teras rumah warga, jalan lingkungan, atau bahkan hanya di pos ronda yang tidak digunakan di siang hari. Anak-anak sering kali bermain di jalan dengan memanfaatkan saat-saat tidak ada kendaraan yang berlalu hanya sekedar untuk bermain bola, petak umpet, atau bermain lompat tinggi dengan karet. Hal ini tentunya tidak memberikan rasa aman bagi anak-anak dan orang tua serta membatasi kreatifitas dan ruang gerak bagi mereka, belum lagi juga mengganggu laju kendaraan yang melintas di jalan lingkungan permukiman ini. Melihat  kondisi  tersebut,    beberapa  tokoh  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  seperti    ketua  RT  04  dan  tim  pengabdi  melakukan  musyawarah serta  diskusi  untuk  mewujudkan  desain  RPTRA  yang  sudah  disepakati  pada kegiatan pengbadian di tahap sebelumnya. Dari hasil diskusi dan musyawarah tersebut terdapat kesepakatan akan menggunakan sebidang tanah milik warga untuk  bisa  digunakan  sebagai  ruang  publik  sederhana  tersebut,  namun  baik warga  maupun  tokoh  masyarakat  ini  belum  memiliki  dana  dan  tahapan pembangunan  agar  desain  tersebut  bisa  segera  terealisasikan.    Sehingga dengan metode partisipatif, tim pelaksana abdimas dan warga bersama-sama menyusun langkah realisasi awal. Langkah yang dilakukan pertama kali karena kondisi  pandemi  yakni  pembuatan  RAB  dan  penentuan  porsi  andil  berbagai pihak dalam pembangunan RPTRA ini.
Kata kunci: realisasi ruang bermain anak ruang public pandemi

## ABSTRACT
Key word: realization playground children public space pandemic There is a need for the RT 04/06 Environment for public space facilities that can accommodate children's play activities and citizen interactions because before in this  residential  area  almost  all  citizen  interaction  activities  such  as  mothers chatting, children playing and fathers drinking coffee together were widely carried out on the terraces of residents' houses, neighborhood roads, or even just at the guard post which is not used during the day. Children often play on the road by taking advantage of times when no vehicles are passing just to play ball, hide and seek,  or  play  high  jump  with  rubber.  This  certainly  does  not  provide  a  sense  of security  for  children  and  parents  and  limits  their  creativity  and  space  for movement, not to mention that it also disturbs the speed of vehicles passing on this  residential  neighborhood  road.  Seeing  this  condition,  several  community leaders  and  stakeholders  such  as  the  head  of  RT  04  and  the  service  team  held deliberations and discussions to realize the RPTRA design that had been agreed upon in the previous stage of service activities. From the results of the discussion and  deliberation,  there  was  an  agreement  to  use  a  plot  of  land  belonging  to residents  to  be  used  as  a simple  public  space,  but  neither  the  residents  nor  the community leaders had the funds and stages of development so that the design could  be  realized  immediately.  So  that  with  the  participatory  method,  the community service implementation team and residents together formulated the initial realization steps. The first steps taken due to pandemic conditions were the making of the RAB and determining the portion of the various parties' share in the development of this RPTRA.

## PENDAHULUAN Analisis Situasi
Adanya  kebutuhan  Lingkungan  RT  04/06  terhadap  fasilitas  ruang  publik  yang  dapat menampung kegiatan bermain anak serta interaksi warga karena sebelum  di kawasan permukiman ini hampir semua kegiatan interaksi warga seperti ibu-ibu mengobrol, anak-anak bermain serta bapak- bapak minum kopi bersama banyak dilakukan di teras rumah warga, jalan lingkungan, atau bahkan hanya di pos ronda yang tidak digunakan di siang hari.
Anak-anak sering kali bermain di jalan dengan memanfaatkan saat-saat tidak ada kendaraan yang  berlalu  hanya  sekedar  untuk  bermain  bola, petak  umpet,  atau  bermain  lompat  tinggi  dengan karet. Hal ini tentunya tidak memberikan rasa aman bagi anak-anak dan orang tua serta membatasi kreatifitas dan ruang gerak bagi mereka, belum lagi juga mengganggu laju kendaraan yang melintas di jalan lingkungan permukiman ini.
Situasi  ini  tentunya  sudah  disikapi  oleh  tim  pengabdi  dengan  kegiatan  PKM  pada  tahap sebelumnya  yakni  dengan  memfasilitasi  warga  dalam  menghasilkan  sebuah  desain  Ruang  Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang bisa mengakomodir kegiatan warga, khususnya anak-anak agar bisa bermain dengan rasa aman yang sebelumnya sulit untuk didapatkan karena tidak ada ruang luar yang bisa memadai kegiatan tersebut.
Gambar 1. Peta Lokasi Site yang Dirancang menjadi RPTRA
Gambar 2. Kondisi Eksisting dan Lingkungan Sekitar RPTRA

## Permasalahan Mitra
Melihat kondisi tersebut,  beberapa tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan seperti ketua RT 04 dan tim pengabdi melakukan musyawarah serta diskusi untuk mewujudkan desain RPTRA yang  sudah  disepakati  pada  kegiatan  pengbadian  di  tahap  sebelumnya.  Dari  hasil  diskusi  dan musyawarah tersebut terdapat kesepakatan akan menggunakan sebidang tanah milik warga untuk bisa  digunakan  sebagai  ruang  publik  sederhana  tersebut,  namun  baik  warga  maupun  tokoh masyarakat  ini  belum  memiliki  dana  dan  tahapan  pembangunan  agar  desain  tersebut  bisa  segera terealisasikan. Melihat kondisi ini, kami sebagai tim pengabdian masyarakat Universitas Indraprasta PGRI melakukan diskusi dengan Ketua RT 04 RW 06 Kelurahan Cikiwul  dan memberanikan diri untuk turut  andil  dalam  merealisasikan  desain  RPTRA  tersebut  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat dengan judul PKM Realisasi Desain RPTRA di Lingkungan RT 04/06 Cikiwul Bantargebang Bekasi.
Gambar 3. Area Sekitar Tapak

## Tujuan Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk turut andil dalam merealisasikan desain RPTRA tersebut  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dengan  judul  PKM  Realisasi  Desain  RPTRA  di Lingkungan RT 04/06 Cikiwul Bantargebang Bekasi.

## Kesepakatan Usulan Desain
Dari permasalahan mitra yang ada, kami tim pengusul mencoba melihat dengan lebih peka dari desain  yang  telah  disepakati.  Harapan  kami,  kami  dapat  membantu  untuk  turut  andil  dalam mewujudkan ruang publik terpadu ramah anak atau selanjutnya disebut RPTRA ini dijadikan salah satu wadah yang menjadi pusat kegiatan khususnya bagi anak-anak agar dapat bermain dengan nyaman, tenang  dan  aman  dan  orang  tua  pun  tidak  merasa  was-was  mendampinginya.  Dari  usulan  desain tersebut kami bisa melihat bagian mana yang bisa kami bantu, atau yang paling darurat, atau yang bisa menjadi bantuan stimulus sehingga bisa dikembangkan oleh warga di kemudian hari.
Dari  hasil  penelusuran  kondisi  tapak  dan  kebutuhan  aktivitas  pada  ruang  publik  maka  kami mengusulkan  desain  RPTRA  dengan  prioritas  user  adalah  anak  anak  dan  para  ibu  yang  mengawasi anaknya bermain sambal beraktifitas. Secara spesifik kami mengusulkan aktifitas di dalamnya berupa track sepeda dan lapangan bermain serbaguna yang dilengkapi tempat untuk duduk  duduk, kebun edukasi anak, namun juga tidak mengalahkan kepentingan warga yang menyimpan mobilnya di dalam site  beserta  pos  ronda  eksisting  yang  diperbaharui.  Di  dalam  site  juga  ditambahkan  pepohonan rindang agar ruang public ini menjadi lebih sejuk dan nyaman untuk digunakan warga. Secara lebih detail berikut adalah konsep desain berdasarkan analisis temuan di lapangan
Gambar 4. Konsep Pengembangan Fungsi Lahan
Gambar 5. Konsep Rekayasa Kontur Lahan
Setelah  konsep  desain  disepakati  maka  tahapan  selanjutnya  dilakukan  dengan  membuat produk desain final. Kekuatan utama desain ini terletak pada jalur sepeda bagi anak yang dibuat naik turun dengan mempertimbangkan keamanan berkendara namun tetap menarik bagi anak anak untuk bermain naik turun di jalur sepeda ini. Ditengah jalur sepeda yang melingkar mengelilingi site terdapat sebuah lapangan serbaguna yang dapat digunakan anak anak bermain bola, bermain layangan, juga dapat  dilintasi  anak  anak  bermain  sepeda,  jogging  bagi  warga,  kegiatan  lomba  17  agustusan  atau kegiatan public lainnya. Peletakan pepohonan sebagai vegetasi peneduh terpusat pada bagian barat site sebagai pelindung sengatan matahari sore, sedangkan pada bagian lainnya di dominasi pohon pengarah  seperti  palem  yang  mengikuti  pola  jalur  sepeda.  Kebun  bumbu  dapur  dan  tanaman
produktif lainnya tetap kami pertahankan , namun disesuaikan dan ditata ulang sesuai konsep desain. Keberadaan  kebun  ini  juga  digunakan  sebagai  sarana  edukasi  anak  anak  untuk  mengenalkan kecintaan terhadap lingkungan, mengenal jenis jenis tumbuhan beserta manfaatnya. Bagian eksisting lainnya yang  kami  akomodir  adalah  keberadaan  pos  ronda  yang  jadi  tempat  berkumpulnya  bapak bapak di sore hari juga sebagaimana Namanya berfungsi sebagai pos ronda pada malam hari. Selain itu juga terdapat parkiran mobil warga yang jumlahnya disesuaikan jumlah mobil pengguina yaitu 5 buah.
Untuk  memudahkan  warga  membaca  produk  desain  dan  mengaplikasikannya  saat pembangunan, kami tidak menggunakan format gambar kerja yang rumit. Kami memberikan gambar yang  mudah  dibaca  berupa  gambar  rencana  tapak  yang  sudah  diberi  grid  atau  garis  bantu  yang berjarak per 1 meter. Keberadaan gambar ini akan sangat membantu warga untuk membayangkan posisi  ruang  sesuai  kondisi  di  lapangan  dan  memudahkan  warga  jika  akan  membuat  penyesuaian desain.  Gambar  pendukung  pun  disiapkan  berupa  potongan  kontur  tapak  sehinnga  dapat dibayangkan  aplikasinya  juga  gambar  ilustrasi  desain  3  dimensi  beserta  keterangan  material  serta warna yang digunakan.
Gambar 6. Gambar Rencana Tapak
Gambar 7. Gambar Potongan Tapak
Berikut ini adalah gambar visualisasi tiga dimensi dari perencanaan RPTRA di Rt 04 kelurahan Cikiwul. Keberadaan gambar visual 3d bertujuan membuat warga membayangkan kondisi saat ini dan stelah dibangun nanti, sekaligus penyempurna produk desain yang kami usulkan.
Gambar 8. Ilustrasi Desain Situasi Lingkungan RPTRA
Gambar 9. Ilustrasi Suasana di dalam RPTRA

## METODOLOGI
Kegiatan yang dilakukan diawali dengan menjalin komunikasi dengan mitra untuk meminta kesediaan  kerjasama  dalam  Program  Pengabdian  Masyarakat  LPPM  Universitas  Indraprasta  PGRI Jakarta.  Selanjutnya  melakukan  survey  lokasi  yang  lebih  detail  ke  lingkungan  RT  04  RW  06  Cikiwul Bantargebang Bekasi dan diskusi mendalam dengan mitra untuk mengamati dan menganalisis desain
yang  sudah  disepakati    agar  bisa  menentukan  andil  apa  yang  bisa  diberikan  dari  kegiatan  PKM  ini. Waktu  pelaksanaan  Pengabdian  masyarakat  direncanakan  pada  Bulan  Oktober  2020.  Pelaksanaan kegiatan  abdimas  ini  dilakukan  langsung  oleh  warga  karena  metode  yang  digunakan  adalah participatory walaupun  dengan  jumlah  warga  yang  berbatas  karena  kondisi  pandemic . Metode  ini dipilih  agar  warga bisa  ikut  serta  terjun  langsung  dalam proses  mewujudkan  desain  RPTRA  melalui tahap awal dengan mengetahui estimasi biaya dari desain ini agar tepat sasaran dan didukung dengan rasa memiliki hingga nanti desain tersebut bisa terbangun dan mengetahui bagaimana pentahapan pembangunan dan pembagian porsi andil dari berbagai stakeholder.
Dalam  pelaksanaan  abdimas  ini,  mitra  baik  ketua  RT  maupun  warga  sangat  kooperatif dalam melakukan kegiatan ini, warga membantu melakukan pengecekan harga satuan di lingkungan sekitar sehingga estimasi biayanya bisa akurat. Selain  itu mitra pun berdiskusi bersama dengan tim pelaksana  abdimas  bagaimana  membagi  porsi  dan  tahapan  pembangunan  sehingga  bisa  realistis apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang.
Widaningsih dan Barliana mengungkapkan pendekatan partisipatif memiliki peluang untuk mengembangkan dan menjamin suatu komunitas sosial yang memungkinkan terjadinya proses belajar dari  masyarakat  untuk  beradaptasi  dan  berintegrasi  dengan  lingkungannya.  Masyarakat  yang  akan tinggal di dalam wilayah dunia-hidup baru yang direncanakan dibina sejak awal oleh arsitek dalam hal ini  pelaksana  abdimas  untuk  turut  serta,  urun  rembug  dalam  perancangan  fisik  RPTRA  ini.  Posisi metode  partisipatif  pada  kampung-kota  bukan  sekedar  kebutuhan  untuk  menciptakan  `rasa  saling memiliki, tetapi secara eksistensial mampu membangun pengertian bahwa mereka hidup dalam satu duniahidup  yang  menjadi  rumah  mereka  selama  mungkin.  Pendekatan  partisipatif  tidak  hanya dilakukan oleh pelaksana abdimas, akan tetapi menggali dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kegiatan abdimas karena dalam pendekatan partisipatif dalam penelitian arsitektur harus bermuara pada tujuan akhir bahwa hasil abdimas tersebut dapat diimplementasikan dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebagai  bagian  dari  proses  tersebut,  pendekatan  partisipatif  juga merupakan  pengembangan  Community  based  development  yang  mengisyaratkan  pentingnya penerapan hasil penelitian dan pelaksanaan proses pembangunan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.  Pola  seperti  itu  memungkinkan  partisipasi  masyarakat  dapat  dikembangkan  secara optimal. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan akhir dari pembangunan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara langsung dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam melakukan kegiatan pengabdian masyakarakat ini banyak perubahan yang dilakukan dari rencana karena terkait kondisi darurat yakni pandemi virus Covid-19 ini. Kami sebagai tim pengabdi dan mitra pun berusaha berpikir keras agar kegiatan ini bisa terus dilaksanakan karena sayang sekali untuk mematahkan harapan dan semangat warga supaya bisa memiliki Ruang Publik Terpadu Ramah Anak  yang  selama  ini  diinginkan.  Langkah  realisasi  yang  kami  lakukan  akhirnya  adalah  melakukan perhitungan  akurat  atau  disebut  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB),  menentukan  tahapan pembangunannya  dan  menentukan  andil  setiap  stakeholder  dalam  pembangunan  ini.  Langkah  ini diambil karena dirasa hal ini bisa menjadi langkah awal yang krusial serta sangat memegang peranan penting dan bisa digunakan untuk mencari donator yang berkenan menyumbangkan dana atau barang material dalam pembangunan RPTRA milik warga ini.
Pada  bagian  ini  dijelaskan  mengenai  tahapan  Pembangunan  yang  telah  disepakati  berikut Rancangan  Anggaran  Biaya  Pembangunan  RPTRA  Cikiwul.  Secara  garis  besar  realisasi  RPTRA  ini
terbagi  empat  tahapan  dan  setiap  tahapan  pekerjaaanya  terbagi    atas  pekerjaaan  yang  dilakukan swadaya oleh warga dan pekerjaaan yang dilakukan oleh tukang bangunan. Untuk proses pengerjaan setiap  tahapan  belum  dapat  ditentukan  secara  pasti,  mengingat  kondisi  pandemi  saat  ini  yang berdampak pada perekonomian warga dan produktifitas warga dalam kegiatan social. Oleh karena itu kami  tim  pengabdi  mengusulkan  tahapan  pembangunan  sesuai  dengan  sasaran  pembanguan  dan dampak  yang  dirasakan  warga,  sehingga  dapat  menjadi  pemicu  untuk  meneruskan  pada  tahap berikutnya.
Tahapan  pertama,  kami  sebut  sebagai  tahap  persiapan.  Di  sini  sasaran  utamanya  adalah menggerakan warga untuk terlibat aktif dalam proses perwujudan RPTRA ini dengan biaya seminim mungkin,  namun  dapat  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  warga.  Berdasarkan  kalkulasi Rancangan Anggaran Biaya, di[perkirakan pada tahap pertama ini membutuhkan dana sekitar empat juta rupiah.
Pada  penggambaran  kondisi  eksisting,  lahan  inidapat  dikatakan  sebagai  lahan  tidur  yang dipergunakan  bersama  untuk  kepentingan  masing  masing.  Sepeerti  yang  kita  ketahui  lahan  lebih banyak  digunakan  warga  untuk  parkir  mobil,  membuang  puing  hasil  bongkaran  bangunan,  hingga membuang sampah. Namun ada juga yang memanfaatkan untuk menanam tanaman produktif seperti pohon buah dan tanaman palawija seadanya.  Mengacu pada konsep desain dimana lahan ini dapat dimaksimalkan  penggunaannya  oleh  warga  secara  bersama  sama  dan  untuk  kepentingan  bersama bukan  lagi  individu.  Untuk  itu    di  tahapan  pertama  ini  yang  dilakukan  terlebih  dahulu  adalah mempersiapkan  lahan  untuk  bisa  digunakan.  Secara  kongkrit  pada  tahap  ini  warga  akan  terlibat langsung  dalam  pembersihan  lahan  dari  sampah  maupun  puing  bangunan  yang  berserakan  di berbagai  bagian  dari  lahan,  dan  dilanjutkan  dengan  membentuk  kontur  lahan,  terutama  pada  jalur sirkulasi sesuai dengan desain.  Proses pengerjaaan dilakukan secara swadaya oleh warga dan dipimpin oleh ketua RT setempat. Tujuannya adalah agar warga merasa memiliki fasilitas bersama dan kelak akan menjaga fasilitas yang dibangun bersama. Agar memberikan dampak signifikan terhadap warga, kegiatan  krusial  pada  tahap  pertama  dititikberatkan  pada  pematangan  lahan  taman  toga  dengan mengganti  tanah  pasir  dan  puing  menjadi  tanah  merah  dan  pupuk  serta  penanaman  tanaman produktif di dalamnya.
Setelah dampak dari tahapan pertama selesai dan kas pembangunan infrastuktur siap, barulah tahap kedua dapat dilaksanakan. Dalam tahap kedua sarasannya adalah pembanguna  fasilitas yang dapat dipergunakan warga secara bersama sama. Oleh kareana itu lapangan olahraga dan parkiran dipilih  sebagai  sarana  bersama  yang  dibangun  terlebih  dahulu.  Harapannya  dengan  keberadaan lapangan  olahraga,  anak  anak  dapat  bermain  di  lapangan  dengan  aman  tanpa  takut  tertabrak kendaraan dibandingkan jika bermain di jalan. Selain itu lapangan olahraga juga dapat dimanfaaatkan warga untuk kegiatan rutin mingguan seperti senam pagi dan seterusnya. Harapannya pembangunan lapangan ini dapat terealisasi sebelum Bulan Agustus agar dapat digunakan  dan diresmikan dengan kegiatan HUT kemerdakaan RI oleh warga. Momen ini dianggap sangat special jika terealisasi, karean setiap  tahunnya  kegiatan  menyambut    Hari  kemerdekaan  tidak  pernah  dilakukan  secara  terpusat untuk  skala  RT  dan  lebih  kepada  inisatif  sebagian  warga  saja  untuk  mengadaka  kegiatan  lomba maupun  lainnya  setiap  tahun.  Dengan  adanya  sarana  bersama  diharapkan  dapat  menjadi  momen untuk menyatukan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah pisah, dan akan dikoordinir oleh  pengurus  RT.  Untuk  pembangunan  sarana  lapangan  olah  raga  ini  diperkirakan  akan menghabiskan dana sekitar delapan puluh satu juta rupiah.  Dalam pengaplikasiannya warga dilibatkan dalam  proses  pemadatan  lahan,  pembangunan  pos  jaga,  dan  pengecatan  lapangan.  Sisanya  akan
dikerjakan oleh tukang bangunan agar hasil pekerjaannya dapat maksimal dan bertahan dalam jangka waktu yang lama.
Tahap ketiga merupakan tahap  penyelesaian sarana lingkungan. Pada tahapan ini sasarannya adalah fungsi lahan dimaksimalkan dengan penambahan sarana berupa jogging track sekaligus jalur sepeda berbukit bukit yang dapat menarik perhatian anak anak untuk bermain. Agar para orangtua dapat mengawasi sambil berinteraksi dengan warga lainnya juga dibangun bangku taman  dibawah pepohonan rindang. Untuk menyelesaikan tahapan ini anggaran yang dibutuhkan adalah sekitar dua puluh dua juta rupiah. Dengan keberadaan tambahan jalur sepeda dan jogging track ini diharapkan warga  dapat    menggunakannya  secara  maksimal  unuk  kegiatan  olah  raga  maupun  interaksi  social didalamya,  dengan  demikian  proses  place  making  di  RPTRA  ini  dapat  berjalan  secara  maksimal. Adapun  pembagian  porsi  pekerjaan  yang  dilakuka  secara  swadaya  oleh  warga  meliputi  pekerjaan simulasi  kontur  jalan  berbukit  dan  pemadatan  lahannya,  sedangakan  eksekusi  final  dalam  proses pembuatan  jalan  serta  bangku  taman  dikerjakan  oleh  tukang.  Rencananya  pembuatan  jogging tracksekaligus  jalur  sepeda  ini  akan  menggunakan  paving  block  ,  sehingga  jika  ada  kerusakan  lebih mudah perawatan serta perbaikannya secara parsial. Sayangnya proses pembangunan tahap ketiga ini  kemungkinan  tidak  dapat  dilakukan  pada  tahun  yang  sama,  mengingat  dana  kas  RT  dan  donasi warga yang digunakan sudah sangat besar di tahapan sebelumnya, sehingga alokasi anggaran untuk RPTRA  ini  harus  menunggu  tahun  berikutnya.  Proses  pembangunan  tahap  ketiga  ini  mungkin  saja dipercepat jika manfaaatnya dirasakan secara signifikan oleh warga dan mendapatkan skala prioritas dalam  penyelesaiannya.  Scenario  lainnya  adalah  pembangunan  tahap  ketiga  ini  berjalan berdampingan dengan tahapan keempat jika dananya tersedia.
Tahap  keempat  atau  dapat  kita  sebut  sebagai  tahap  penyempurnaan.  Pada  tahapan  ini sasarannya adalah memaksimalkan fungsi fasilitas yang ada adalam RPTRA ini untuk digunakan  dalam berbagai  kondisi,  sekaligus  mempercantik  dan  membuatnya  terliahat  asri.  Adapun  yang  dikerjakan dalam  tahapan  pembangunan  ini  meliputi  sarana  resapan  dan  jaur  buangan  air  hujan  lingkungan, sarana  penerangan  lingkungan  yang  membuat  fasilitas  ini  dapat  digunakan  pada  malam  hari,  juga pekerjaan taman untuk mempercantik lingkungan. Anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahapan penyempurnaan ini adalah sekitar enam belas hingga tujuh belas juta rupiah. Untuk teknis pelaksanaan tahapan ini bisa saja berdampingan dengan tahap ketiga atau berjeda beberapa bulan. Untuk pembuatan taman berbukit maka dibutuhkan pengurugan tanah merah lalu ditanami tanaman penutup  tanah  dan  beberapa  jenis  tanaman  pagar.  Lalu  dilanjutkan  dengan  penanaman  tanaman berbunga seperti tabebuia, atau kamboja bali. Untuk memaksimalkan fungsi lapangan dan jalur sepeda maka penerangan lingkungan diterapkan dengan menempatkan beberapa lampu di titik titik strategis dan  mencegah  terjadinya  titik  buta  yang  berpotensi  menimbulkan  dampak  yang  tidak  diinginkan. Pembangunan beberapa sumur resapan juga dilakukan untuk memperbaiki cadangan air tanah atau sebagai  bank penampungan  air  hujan  lingkungan.  Untuk  mencegah  terjadinya  genangan  pada  saat hujan besar maka di sekitar lapangan ditambahkan  system drainase atau jalur pembuangan air hujan. Ketika  keempat  tahap  ini  selesai  dibangun  maka  selesai  pula  seluruh  proses  pembangunan  RPTRA Cikiwul dan proses pembangunan bertahap ini akan membantu proses Place making dan menggeser pola kehidupan warga menjadi lebih baik.

## PENUTUP Simpulan
Dalam kegiatan abdimas seperti ini memang lebih mudah jika bisa melibatkan banyak pihak sehingga bisa membangun kerja sama yang baik demi terwujudnya tujuan dari kegiatan ini. Seperti pada  kegiatan  ini  pihak  mitra  sangat  membantu  setiap  proses  sehingga  walau  dalam  kondisi  berat yang kita alami bersama yakni keterbatasan ruang bertemu karena pandemi serta keterbatasan dana tidak  mengurangi  semangat  warga  untuk  bisa  mewujudkan  RPTRA  ini.  Kegiatan  ini  dilakukan  agar setiap dana yang dikeluarkan dalam setiap tahapnya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang efektif sehingga  tidak  ada  yang  terbuang  dalam  prosesnya.  Pembagian  porsi  andil  pembangunan  pun menjaga agar setiap langkah yang dilakukan tidak tumpeng tindih.

## Saran
Setiap kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan warga apalagi kepentingan publik baiknya kita bisa  memposisikan  diri  sebagai  fasilitator  sehingga  warga  atau  mitra  kita  di  sini  bisa  lebih  terbuka dalam mengutarakan ide dan saran terkait program yang sedang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arendt, H. (1986). Communicative Power. In S. Lukes (Ed.), Power . . Oxford: Basil Blackwell Ltd.
Cowen, M., & Shenton, R. (1996). Doctrines of Development . London: Routledge.
De Certeau, M. (1993). Walking in the City . In S. During (Ed.), The Cultural Study Reader. . London and New York: Routledge.
Elyda, C., & Budiari, I. (2015, September 17). Jakartans Enthused with New RPTRA COmmunity Centers . The Jakarta Post.
Jones,  P.,  Petrescu,  D.,  &  Till,  J.  (2012). Architecture  and  Participation .  London  and  New  York:
Routledge. Lefebvre, H. (1996). Writing on Cities. Oxford: Blackwell Publisher PPA, B. (2014). Proposal. Jakarta: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Sanders, Elizabeth B-N; SonicRim. (2002). From User-Centered to Partisipatory Design Approach. Dalam J. Frascara, Design and Social Sciences: Making Connection s. London And New York: taylor and Francis https://megapolitan.kompas.com/read/2017/06/28/15092351/satu.lagi.fasilitas.publik.rptra.ke muning.hadir.di.pejaten.timur .