e-Journal_Jurnal  Rekayasa  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan,2023 Vol.  5,  No.  1,  April  2024:  hlm  85-94. ISSN                           2722-0230 (Online)

## ESTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN MODULAR KONTAINER SEBAGAI BANGUNAN SHELTER DI KABUPATEN BANYUWANGI
Esti Putri Rahmatin 1 , I Ketut Hendra Wiryasuta 2 , Rahayu Pradita 3
1,2,3 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Banyuwangi E-mail : hendrawiryasuta@poliwangi..ac.id
Masuk: 11-09-2023 , revisi: 28-04-2024 , diterima untuk diterbitkan: 30-04-2024

## ABSTRAK
Kabupaten  Banyuwangi  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  rawan  terhadap  ancaman  bencana  alam. Menurut  data  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Banyuwangi,  bencana  yang  terjadi pada tahun 2022 merusak banyak infrastruktur dan mengharuskan warga mengungsi. Dari peristiwa tersebut upaya yang dilakukan pihak BPBD antara lain mendirikan dapur umum dan merencanakan huntara (hunian sementara). Penyediaan shelter yang  aman,  awet  dan  mudah  dipindahkan  menjadi  langkah  awal  dalam  mitigasi  bencana mengingat  waktu  dan  dampak  dari  bencana  yang  tidak  dapat  diprediksi.  Unit  modular  kontainer  mudah dipindahkan dan mudah dimodifikasi sehingga cocok digunakan sebagai bangunan shelter. Namun, di Kabupaten Banyuwangi masih belum ada penggunaan kontainer bekas untuk pengungsian sehingga perlu dilakukan estimasi biaya yang dibutuhkan. Oleh karena itu, adanya penelitian ini untuk mengetahui estimasi biaya yang dibutuhkan dalam  pembangunan  modular  kontainer  sebagai  bangunan shelter di  Kabupaten  Banyuwangi.  Penggunaan kontainer bekas sebagai solusi alternatif untuk pembangunan shelter yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan meski  dengan  beberapa  perbaikan  yang  harus  dilakukan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa wawancara  kepada  pihak  kontraktor  kontainer  dan  AHSP  untuk  mengestimasi  biaya.  Hasil  penelitian  ini  yaitu nilai  estimasi  biaya  dari  pembangunan shelter kontainer.  Total  estimasi  biaya  pembangunan shelter modular kontainer yang didapat dalam satu kawasan pengungsian yaitu sebesar Rp2.696.817.000,00. Adapun rincian biaya dari  setiap  pekerjaan  yaitu  biaya  pekerjaan  pembuatan shelter kontainer  sebesar  Rp2.377.973.350,58;  biaya pengiriman shelter kontainer  sebesar  Rp288.288.000,00; biaya pekerjaan persiapan sebesar Rp9.612.548,22; dan biaya pekerjaan bongkar pasang sebesar Rp20.943.200,00
Kata kunci: Biaya, Estimasi, Modular kontainer, Shelter .

## ABSTRACT
Banyuwangi Regency is one of the areas prone to natural disasters. According to data from the Regional Disaster  Management  Agency  (BPBD)  of  Banyuwangi  Regency,  the  disasters  that  occurred  in  2022  resulted  in significant  damage  to  infrastructure  and  forced  residents  to  evacuate.  In  response  to  these  events,  BPBD  took several  measures,  including  setting  up  communal  kitchens  and  planning  temporary  shelters.  Providing  safe, durable,  and  easily  transportable  shelters  is  an  initial  step  in  disaster  mitigation,  considering  the unpredictable timing  and  impact  of  disasters.  Modular  container  units  are  easily  transportable  and  modifiable,  making  them suitable  for  use  as  shelter  buildings.  However,  in  Banyuwangi  Regency,  there  has  been  no  prior  use  of  used containers for evacuation purposes, necessitating a cost estimation. Therefore, this research aims to determine the estimated  cost  required  for  the  construction  of  modular  container  shelters  in  Banyuwangi  Regency.  The  use  of used  containers  serves  as  an  alternative  solution  for  constructing  shelters  that  are  more  effective,  efficient,  and sustainable, despite requiring some improvements. The methodology employed in this research involves interviews with container contractors and AHSP to estimate costs. The results of this study provide an estimated cost for the construction of container shelters. The total estimated cost for constructing modular container shelters within one evacuation area amounts to Rp2,696,817,000.00. The cost breakdown for each task is as follows: construction of container  shelter  work  costs  Rp2,377,973,350.58,  container  shelter  transportation  costs  Rp288,288,000.00, preparation work costs Rp9,612,548.22, and dismantling and installation work costs Rp20,943,200.00.
Keywords: Cost, Estimation, Modular container, Shelter

## Esti Putri Rahmatin, I Ketut Hendra Wiryasuta, Rahayu Pradita “Estimasi Biaya Pembangunan Modular Kontainer Sebagai Bangunan Shelter di Kabupaten Banyuwangi”

## 1.  PENDAHULUAN
Kabupaten  Banyuwangi  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  rawan  terhadap  ancaman bencana  alam.  Letak  geologis  Banyuwangi  yang  berada  di  kawasan  pesisir  dengan  panjang garis  pantai  175,8  km  serta  dikelilingi  dataran  tinggi  dan  gunung  berapi  aktif.  Akibat  letak geologis tersebut menyebabkan rawan terkena dampak letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Selain bencana geologi, bencana lain yang sering terjadi adalah bencana hidrometerologi  seperti  banjir,  puting  beliung,  gelombang  pasang,  abrasi,  dan  cuaca  ekstrem (BNPB,  2011).  Menurut  data  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten Banyuwangi,  beberapa  bencana  seperti  banjir  bandang,  longsor,  angin  kencang,  dan  cuaca ekstrem  yang  terjadi  di  Banyuwangi  pada  tahun  2022  merusak  banyak  infrastruktur  dan mengharuskan  warga  mengungsi.  Dari  peristiwa  tersebut  upaya  yang  dilakukan  pihak  BPBD antara lain mendirikan dapur umum dan merencanakan huntara/ shelter .
Mayoritas shelter atau  hunian  sementara  yang  disediakan  tidak  dapat  dipergunakan kembali  ( reuse )  karena  material  yang  digunakan  tidak  dapat  bertahan  lama,  seperti  tenda, bambu,  dan  lainnya.  Tenda  darurat  memang  menjadi  solusi  paling  mudah  dan  murah.  Akan tetapi,  tenda  darurat  tidak  cukup  melindungi  dari  cuaca  ekstrem  dan  kapasitas  ruang  yang kurang  memadai  sehingga  minimnya  privasi  serta  kenyaman  bagi  keluarga  korban  bencana yang  bernaung.  Selain  menggunakan  tenda  darurat,  beberapa  korban  bencana  mengungsi  ke kerabat terdekat. Penyediaan shelter yang aman, awet dan mudah dipindahkan menjadi langkah awal  dalam  mitigasi  bencana  mengingat  waktu  dan  dampak  dari  bencana  yang  tidak  dapat diprediksi. Dapat dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh (Mahira dan Hignasari, 2018) bahwa penyediaan hunian sementara merupakan fasilitas yang penting disediakan ketika terjadi bencana.
Penggunaan  kontainer  bekas  sebagai  solusi  alternatif  untuk  pembangunan shelter yang lebih  efektif,  efisien,  dan  berkelanjutan  meski  dengan  beberapa  perbaikan  yang  harus dilakukan. Keunggulan dari kontainer yang dapat dipertimbangkan yaitu proses pembangunan cepat, tahan gempa, dan tahan api. Modular kontainer merupakan bangunan yang terbuat dari kontainer  bekas  yang  diubah  menjadi  bangunan  dengan  konfigurasi  yang  dapat  disesuaikan dengan  kebutuhan.  Pembuatan  dan  pembangunan shelter modular  kontainer  hanya membutuhkan  waktu  beberapa  hari.    Unit  modular  kontainer  mudah  dipindahkan  dan  mudah dimodifikasi  sehingga  cocok  digunakan  sebagai  bangunan shelter .  Namun,  di  Kabupaten Banyuwangi masih belum ada penggunaan kontainer bekas untuk pengungsian seperti Gempa di  Lombok,  maka  daar  itu  perlu  dilakukan  estimasi  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  membuat kontainer  menjadi shelter .  Oleh  karena  itu,  adanya  penelitian  ini  untuk  mengetahui  estimasi biaya  yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  modular  kontainer  sebagai  bangunan shelter di Kabupaten Banyuwangi.

## 2.  METODE PENELITIAN KUANTITATIF
Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif, dimulai dari pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  berupa  harga  kontainer,  harga pembuatan  dan  pemasangan shelter kontainer  didapatkan  dari  wawancara  secara  langsung kepada  kontraktor  kontainer.  Data  sekunder  berupa  referensi  gambar shelter kontainer,  data bencana  Kabupaten  Banyuwangi  tahun  2022,  AHSP  Kabupaten  Banyuwangi  dan  Kota Surabaya tahun 2022.
e-Journal_Jurnal  Rekayasa  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan,2023 Vol.  5,  No.  1,  April  2024:  hlm  85-94. ISSN                           2722-0230 (Online)
Selain itu tahap perencanaan pemodelan shelter kontainer juga dilakukan wawancara kepada BPBD  Kab.  Banyuwangi  kemudian  finalisasi  desain  menggunakan  aplikasi AutoCad dan Sketchup .  Setelah  data  diperoleh  maka  selanjutnya  dilakukan  perhitungan  estimasi  biaya dengan  cara  mengalikan  volume  pekerjaan  dengan  harga  satuan,  kemudian  melakukan rekapitulasi biaya pembangunan shelter modular kontainer dalam satu kawasan pengungsian.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1.   Gambaran Shelter Modular Kontainer
Modular kontainer tersusun dari kontainer fabrikasi yang digunakan sebagai unit-unit dasar. Shelter modular  kontainer  dibangun  dengan  menata  ulang  kontainer-kontainer  sesuai  dengan kebutuhan. Shelter menggunakan  kontainer  jenis dry  container bekas  dengan  kerusakan maksimal 25% atau kondisi awal 75-85% dan ukuran 20 feet . Ukuran 20 feet digunakan karena meminimalkan manuver truk, serta ukuran kontainer tersebut paling fleksibel untuk ditarik atau diangkut dengan truk maupun forklift . Bantuan shelter memiliki standar yang dikeluarkan oleh Perka BNPB No. 7 tahun 2008 menyebutkan bahwa standar minimal bantuan hunian sementara berukuran  3  m²  per  orang  sehingga  dalam  satu  unit  kontainer  dengan  luas  13,85  m²  dapat menampung 4 orang.
Perencanaan  jumlah shelter yaitu  didasarkan  pada  data  bencana  Kabupaten  Banyuwangi tahun 2022. Lokasi site yang berada di Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi dipilih karena lokasi pengungsian  tidak  terlalu  jauh  dari  lokasi  pemukiman  penduduk  sehingga  mobilitas  maupun evakuasi  dapat  dilakukan  dengan  cepat  dalam  situasi  darurat.  Selain  itu, site memiliki aksesibilitas  yang  mudah  karena  berdekatan  dengan  jalan  provinsi  yang  memudahkan  akses keluar masuk truk pengangkut shelter kontainer

## Gambar 1 Siteplan Lokasi Pengungsian
Perencanaan  desain shelter modular  kontainer  dalam  satu  kawasan  pengungsian  untuk  33 keluarga/ 132 korban bencana alam yaitu terdapat 33 unit shelter kontainer berisi tempat tidur

## Esti Putri Rahmatin, I Ketut Hendra Wiryasuta, Rahayu Pradita “Estimasi Biaya Pembangunan Modular Kontainer Sebagai Bangunan Shelter di Kabupaten Banyuwangi”
yang  terletak  pada  setiap  tumpukan  kontainer  dapat  diihat  pada  Gambar  2,  1  unit shelter kontainer  digunakan  untuk  tempat  bermain  anak  yang  terletak  pada  kontainer  tumpukan pertama  dapat  dilihat  pada  Gambar  3,  dan  2  unit shelter kontainer  digunakan  untuk  tempat penyimpanan barang yang terdapat pada tumpukan pertama dapat dilihat pada Gambar 4. Jadi total shelter modular  kontainer  yang  digunakan  dalam  satu  kawasan  pengungsian  yaitu sebanyak 36 unit dengan jumlah tumpukan sebanyak 12.
Gambar 2 Shelter kontainer tempat tidur Gambar 3 Shelter kontainer tempat bermain anak
Gambar 4 Shelter kontainer tempat penyimpanan barang
Dilihat pada Gambar 5, tiga unit kontainer yang ditempatkan berdampingan dan bertumpuk dapat memberikan  ukuran  dan  ruang  yang  sesuai  untuk  digunakan  sebagai shelter . Selain itu, konfigurasi  tiga  unit  kontainer  dapat  diperluas  dengan  menambahkan  lebih  banyak  unit kontainer  jika  diperlukan,  sehingga  memberikan  skalabilitas  dalam  memenuhi  kebutuhan kapasitas pengungsi yang berubah-ubah.
Gambar 5 Tampak depan shelter kontainer
Shelter kontainer  yang  diletakkan  diatas  pondasi  dapat  menggunakan  sambungan bolt  on twist  lock berguna  untuk  menjaga  kontainer  agar  tetap  stabil  dan  terkunci  pada  pondasi. Penggunaan baut pada sambungan tersebut dapat mencegah pergerakan sehingga shelter tetap dalam  posisi  yang  benar  dan  aman.  Sedangkan  pada  sambungan  antar shelter kontainer menggunakan twist  lock untuk  menahan  beban  vertikal  sehingga  kontainer  dapat  terkunci dengan aman.
e-Journal_Jurnal  Rekayasa  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan,2023 Vol.  5,  No.  1,  April  2024:  hlm  85-94. ISSN                           2722-0230 (Online)

## 3.2.   Pembangunan Shelter Modular Kontainer
Estimasi  biaya  pembangunan shelter modular  kontainer  dilakukan  dengan  menggunakan metode  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  (AHSP).  Perhitungan  volume  pekerjaan  pembuatan shelter kontainer merujuk pada analisa perhitungan kontraktor dan AHSP Kota Surabaya tahun 2022.  Selanjutnya,  perhitungan  biaya  untuk  pekerjaan  pengiriman shelter kontainer  merujuk pada  analisa  perhitungan  kontraktor.  Pekerjaan  persiapan  pembangunan shelter kontainer memerlukan  perhitungan  volume  yang  didasarkan  pada  AHSP  Kabupaten  Banyuwangi  tahun 2022. Perhitungan biaya untuk pekerjaan bongkar pasang shelter kontainer juga menggunakan analisa  perhitungan  kontraktor.  Setelah  semua  perhitungan  volume  dan  analisis  biaya dilakukan, langkah selanjutnya adalah merinci rencana anggaran biaya untuk  setiap pekerjaan secara keseluruhan.

## 3.2.1.  Volume Pekerjaan
Perhitungan  yang  ditinjau  pada  penelitian  ini  meliputi  volume  pekerjaan  pembuatan shelter kontainer,  volume  pengiriman shelter kontainer,  volume  pekerjaan  persiapan shelter kontainer, dan volume pekerjaan bongkar pasang shelter kontainer.

## 3.2.2.  Daftar Harga Upah, Bahan, dan Sewa Alat
Harga  upah  dan  bahan  pembuatan shelter kontainer  disesuaikan  dengan  AHSP  Kota Surabaya tahun 2022, harga bahan lainnya yang tidak tercantum dalam AHSP Kota Surabaya dapat menggunakan harga dari hasil wawancara kepada kontraktor kontainer. Sedangkan harga, bahan,  dan  sewa  alat  pekerjaan  persiapan  dan  bongkar  pasang shelter kontainer  disesuaikan dengan AHSP Kabupaten Banyuwangi tahun 2022.

## 3.2.3.  Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Analisa mencakup penentuan harga upah pekerja, bahan, alat-alat, dan faktor-faktor lain yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi.  Dari  daftar  harga  satuan  upah  pekerja, bahan, dan sewa alat dapat dibuat analisa harga satuan pekerjaan yang dapat digunakan untuk menyusun estimasi biaya. Analisa yang tidak ada dalam AHSP Kota Surabaya dapat diperoleh dengan  melakukan  perhitungan  koefisien  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  di  lapangan. Sebelum  itu,  perlu  dilakukan  pengakumulasian  data  terkait  tenaga  kerja,  periode  pelaksanaan kerja,  serta  volume  pekerjaan,  untuk  setiap  item  pekerjaannya.  Data-data  kebutuhan  tenaga kerja  dan  periode  pengerjaan  didapatkan  dari  hasil  wawancara.  Contoh  perhitungan  koefisien pada  pekerjaan  pemasangan glass  wool berdasarkan  data  hasil  wawancara,  yaitu  lama pengerjaan  2,5  hari  dengan  jumlah  pekerja  sebanyak  2  orang  dan  total  volume  39,32  m² sehingga didapat:
Esti Putri Rahmatin, I Ketut Hendra Wiryasuta, Rahayu Pradita “Estimasi Biaya Pembangunan Modular Kontainer Sebagai Bangunan Shelter di Kabupaten Banyuwangi”
Tabel 1 AHSP Pemasangan Glass Wool 1 m² No. Koef. Sat. Uraian Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) A. Tenaga 1. 0,1272  OH  Tukang interior 105.000,00 13.352,80 Jumlah (I) 13.352,80 B. Bahan 1. 1,200 m² Glass wool 30 mm dengan berat 16 kg/cm³ 15.000,00 18.000,00 2. 0,250 kg Lem tembak 18.750,00 4.687,50 Jumlah (II) 22.687,50 Jumlah Harga 36.040,30 Overhead (10%) 3.604,03 Harga satuan pekerjaan 39.644,33

## 3.2.4.  Estimasi Biaya Shelter Modular Kontainer
Biaya  pembuatan shelter kontainer  didapatkan  dari  hasil  perkalian  volume  dengan AHSP Kota Surabaya tahun 2022 dan analisa hasil perhitungan.
Tabel 2 Estimasi biaya pekerjaan perbaikan shelter kontainer No Uraian Pekerjaan Vol. Sat. Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)
I Pekerjaan Persiapan 1. Kontainer 20 feet 1,00 unit 22.000.000,00 22.000.000,00 2. Proses brushing 58,82 m² 1.906,52 112.134,90 3. Pendempulan 58,82 m² 65.323,74 3.842.107,10 SUB TOTAL 25.954.242,01 II Pekerjaan Pintu dan Jendela 1. Pasang kusen jendela 1,80 m² 121.656,70 218.982,06 2. Pasang kusen pintu 1,80 m² 121.656,70 218.982,06 3. Pasang daun pintu 1,00 set 241.756,90 241.756,90 4. Pasang kunci tanam 1,00  buah 137.709,00 137.709,00 5. Pasang engsel pintu 1,00  buah 93.479,10 93.479,10 6. Pasang kaca bening 5 mm 1,44 m² 235.640,35 339.322,10 SUB TOTAL 1.250.231,22 III Pekerjaan Dinding 1. Kerangka dinding besi hollow galvalum 2×4 cm 43,40 m² 184.591,00 8.011.249,40 2. Insulasi glass wool 30 mm dengan berat 16 kg/cm³ 39,32 m² 39.644,33 1.558.719,86
e-Journal_Jurnal  Rekayasa  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan,2023 Vol.  5,  No.  1,  April  2024:  hlm  85-94. ISSN                           2722-0230 (Online)
No Uraian Pekerjaan Vol. Sat. Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 3. Triplek kayu lapis melamin 38,54 m² 99.799,33 3.846.266,16 SUB TOTAL 13.416.235,42 IV Pekerjaan Plafond 1. Kerangka plafond besi hollow galvalum 2×4 cm 13,77 m² 222.651,00 3.065.162,10 2. Insulasi glass wool 30 mm dengan berat 16 kg/cm³ 13,85 m² 33.293,91 461.213,94 3. Triplek kayu lapis melamin 13,61 m² 99.548,48 1.354.446,69 SUB TOTAL 4.880.822,73 V Pekerjaan Lantai 1. Vinyl floor 13,61 m² 329.780,00 4.486.953,70 SUB TOTAL 4.486.953,70 VI Pekerjaan Kelistrikan 1. AC 1PK 1,00 unit 3.610.200,00 3.610.200,00 2. Exhaust fan dia.8" 1,00 unit 240.000,00 240.000,00 3. Lampu TL tunggal 18 watt 2,00 buah 89.919,50 179.839,00 4. MCB 1 phase 1,00 set 284.900,00 284.900,00 5. Stop Kontak 4,00 buah 69.741,10 278.964,40 6. Saklar double 1,00 buah 79.198,90 79.198,90 7. Kabel NYM 2× 1,5 1,00 set 67.727,00 67.727,00 SUB TOTAL 4.740.829,30 VII  Pekerjaan Finishing 1. Cat dasar/primer epoxy filter 58,82 m² 36.575,00 2.151.209,83 2. Cat luar/finishing 58,82 m² 36.080,00 2.122.095,71 SUB TOTAL 4.273.305,54 TOTAL BIAYA 59.002.619,92
Tabel 3 Estimasi biaya pekerjaan lain-lain shelter kontainer No Uraian Pekerjaan Vol. Sat. Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) 1. Pengelasan balkon 7,272 m² 647.913,42 4.711.626,39 2. Pembuatan tangga 1,00 ls 10.000.000,00 40.000.000,00 3. Lock kontainer 4,00 pcs 700.000,00 100.800.000,00
Biaya  pengiriman shelter kontainer  diasumsikan  berdasarkan  hasil  wawancara  kepada kontraktor  kontainer  yaitu  sebesar  Rp22.000  per  km  dengan  total  jarak  pengiriman ke  tempat pemasangan sejauh 364 km, sehingga didapat total biaya Rp8.008.000,00 per kontainer.
Tabel 4 Estimasi biaya pengiriman shelter kontainer
No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp)

## Esti Putri Rahmatin, I Ketut Hendra Wiryasuta, Rahayu Pradita “Estimasi Biaya Pembangunan Modular Kontainer Sebagai Bangunan Shelter di Kabupaten Banyuwangi”
1. Pengiriman Surabaya- Banyuwangi 304 km 22.000,00 6.688.000,00 2. Pengiriman Banyuwangi- Lokasi pengungsian 60 km 22.000,00 1.320.000,00
Biaya  persiapan shelter kontainer  didapatkan  dari  hasil  perkalian  volume  dengan  AHSP Kabupaten Banyuwangi tahun 2022.
Tabel 5 Estimasi biaya persiapan pemasangan shelter kontainer No. Uraian Pekerjaan Vol. Sat. Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) I Pekerjaan Persiapan 1. Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah 240,80 m² 5.813,50 1.399.872,20 2. Pemadatan tanah 72,24 m³ 13.316,97 962.005,06 SUB TOTAL 2.361.877,26 II Pekerjaan Pondasi 1. Galian pondasi 2,10 m³ 79.667,50 167.301,75 2. Pondasi batu belah 8,96 m³ 790.554,60 7.083.369,22 SUB TOTAL 7.250.670,97
Biaya  bongkar  pasang shelter kontainer  merupakan  biaya  pemasangan  dan  pembongkaran per  unit shelter kontainer  dengan  sambungan  pengunci twist  lock di  setiap  sudutnya,  serta bongkar pasang tangga baja.
Tabel 6 Estimasi biaya bongkar pasang shelter kontainer No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) I Pekerjaan Bongkar Pasang Kontainer 1. Pemasangan kontainer 1 unit 274.010,55 274.010,55 2. Pembongkaran kontainer 1 unit 274.010,55 274.010,55 SUB TOTAL 548.021,10 II Pekerjaan Bongkar Pasang Tangga 1. Pemasangan tangga 1 unit 151.800,00 151.800,00 2. Pembongkaran tangga 1 unit 151.800,00 151.800,00 SUB TOTAL 303.600,00

## 3.3.   Rekapitulasi Biaya
Setelah  diketahui  biaya  masing-masing  pekerjaan,  selanjutnya  dilakukan  rekapitulasi  biaya sesuai dengan jenis pekerjaannya. Terdapat 4 item pekerjaan yaitu pekerjaan pembuatan shelter kontainer,  pekerjaan  pengiriman shelter kontainer,  pekerjaan  persiapan shelter kontainer,  dan pekerjaan bongkar pasang shelter kontainer.
e-Journal_Jurnal  Rekayasa  Teknik  Sipil  dan  Lingkungan,2023 Vol.  5,  No.  1,  April  2024:  hlm  85-94. ISSN                           2722-0230 (Online)
Tabel 7 Rekapitulasi biaya shelter kontainer No Uraian Pekerjaan Vol. Sat. Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) I Pekerjaan Pembuatan Shelter Kontainer 1. Perbaikan Kontainer 36  unit 59.002.619,92 2.124.094.317,21 2. Pekerjaan lain-lain a. Balkon 24  unit 4.711.626,39 113.079.033,37 b. Tangga 4  unit 10.000.000,00 40.000.000,00 c. Lock kontainer 36  unit 2.800.000,00 100.800.000,00 SUB TOTAL 2.377.973.350,58 II Pekerjaan Pengiriman Shelter Kontainer 1. Pengiriman Surabaya- Banyuwangi 36  unit 6.688.000,00 240.768.000,00 2. Pengiriman Banyuwangi- Lokasi pengungsian 36  unit 1.320.000,00 47.520.000,00 SUB TOTAL 288.288.000,00 III Pekerjaan Persiapan Pemasangan Shelter Kontainer
1. Pekerjaan persiapan
a. Pembersihan dan pengupasan tanah 240,80 m² 5.813,50 1.399.872,20 b. Pemadatan tanah 72,24 m³ 13.316,97 962.005,06 2. Pekerjaan pondasi a. Galian pondasi 2,10 m³ 79.667,50 167.301,75 b. Pondasi batu belah 8,96 m³ 790.554,60 7.083.369,22 SUB TOTAL 9.612.548,22 IV Pekerjaan Bongkar Pasang Shelter Kontainer 1. Bongkar pasang kontainer 36  unit 548.021,10 19.728.759,60 2. Bongkar pasang tangga 4  unit 303.600,00 1.214.400,00 SUB TOTAL 20.943.200,00 TOTAL BIAYA (I+II+III+IV) 2.696.817.058,40 DIBULATKAN 2.696.817.000,00

## 4.  KESIMPULAN
1. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, total estimasi biaya pembangunan shelter modular  kontainer  didapatkan  dari  perkalian  volume  pekerjaan  dengan  harga  satuan,

## Esti Putri Rahmatin, I Ketut Hendra Wiryasuta, Rahayu Pradita “Estimasi Biaya Pembangunan Modular Kontainer Sebagai Bangunan Shelter di Kabupaten Banyuwangi”
sehingga dalam satu kawasan pengungsian dengan jumlah 36 unit shelter kontainer untuk 33 keluarga/ 132 korban bencana diperkirakan sebesar Rp2.696.817.000,00.
2. Harga  setiap  unit shelter kontainer  yaitu  senilai  Rp79.911.583,33.  Rincian  biaya keseluruhan dari 36 unit shelter kontainer yang dihitung tiap pekerjaan yaitu total biaya pekerjaan  pembuatan shelter kontainer  sebesar  Rp2.377.973.350,58;  total  biaya pengiriman shelter modular  kontainer  sebesar  Rp288.288.000,00;  total  biaya  pekerjaan persiapan shelter modular  kontainer  sebesar  Rp9.612.548,22;  dan  total  biaya  pekerjaan bongkar pasang shelter modular kontainer sebesar Rp20.943.200,00

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Jakarta
[BNPB]  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana,  2012.  Peraturan  Kepala  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  Nomor  7  Tahun  2008  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Jakarta
Ayu,  D.  P.,  Prayitno,  B.,  dan  Haryadi,  A.  2020.  Fabrikasi  Hunian  Sementara  Untuk  Pasca Bencana. Tesa Arsitektur . 18(1): 2460-6367
Ghofur, M. A., Sukarasa, I. K., dan Darsono, R. 2022. Pemetaan Tingkat Bahaya Bencana 58 Gempabumi Di Wilayah Banyuwangi Berdasarkan Percepatan Tanah Maksimum. Buletin Fisika . 23(1): 43-50.
Jaafar,  M.  S.,  Wahab,  A.  B.,  dan  Sapuan,  S.  M.  2018.  Modelling  and  Analysis  of  Container Manufacturing  Process  Using  Discrete  Event  Simulation. Journal  of  Advanced Manufacturing Technology . 12(1): 67-77.
Ling,  P.  C.  H.,  Tan,  C.  S.,  Saggaff,  A.,  2019.  Feasibility  of  ISO  Shipping  Container  as Transitional  Shelter-a  Review. IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering , Volume 620(1), pp. 12-56.
Mahira, E. D., Hignasari, V., 2018. Konsep Mandala Pada Rancangan Limbah Kontainer Untuk Hunian  Sementara  Korban  Bencana  Alam  Di  Bali. Jurnal  Arsitektur,  Bangunan,  Dan Lingkungan , Volume 7(2), pp. 77–86
Noverti,  R.  S.,  Purwono,  E.  H.,  Martiningrum,  I.,  2014.  Perancangan  Bangunan  Instan Fabrikasi. Jurnal Mahasiswa Jurusan Arsitektur, Volume 2(2), pp. 1-14
Rina,  S.,  2021.  Konsep  ‘Container  Shelter’  Untuk  Mendukung  Program  ‘Re  Development’ Kampung Kumuh Di Pusat Kota. Journal of Applied Science , Volume 3(2), pp. 1–12 Santoso,  W.  E.,  Felecia,  Panjaitan,  T.,  2016.  Pembuatan  Prototipe  Hunian  Sementara  Untuk Pengungsi Di Indonesia. Jurnal Tirta, Volume 4(2), pp. 235–242
Sari, S. N., Aji, A. W., Maulana, R., 2021. Estimasi Biaya Pembangunan Rumah Instan Modul Adaptasi Ezygriya (RIMAE) Di Pandowoharjo Sleman DIY. Journal ITNY , pp. 176-182 Satria,  I.,  Sunaryo,  R.  G.,  2015.  Rumah  Susun  Modular  Di  Surabaya. Jurnal  e  Dimensi Arsitektur , Volume 3(2), pp. 601–608
Sholeha,  A.  W.,  Sumarmi,  Irawan,  L.  Y.,  2020.  Kajian  Risiko  Bencana  Alam  Di  Kabupaten Banyuwangi, Universitas Negeri Malang, Malang
Tan,  C.  S.,  Ling,  P.  C.  H.,  2018.  Shipping  Container  as  Shelter  Provision  Solution  for  Post- Disaster Reconstruction . E3S Web of Conferences , Volume 65, pp. 1–10
Zhang, P., Xie, C., and Fei, H. 2015. Twist Lock Unlocking Process Research and Unlocking Fixture Design in Container Terminals. Atlantis Press . 1122-1126.