## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuntungan Kontraktor pada Proyek Konstruksi Gedung di Kota Padang 2018
Riswandi 1 , Monika Natalia 2 , Satwarnirat 3 , Zulfira Mirani 4 , Muhammad Laila Sapril 5 1,2,3,4,5 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang
Email : riswandi@yahoo.com, monikanatalia75@gmail.com, Satwarnirat1966@gmail.com, zulfiramirani@yahoo.com

## Abstrak
Suatu  proyek  dikatakan  sukses  apabila  minimal  memenuhi  empat  faktor,  antara  lain  adalah  proyek  berjalan sesuai  jadwal  kontrak,  mendapatkan  keuntungan  karena  pengeluaran  sesuai  dengan  yang  direncanakan, masalah yang terjadi dalam proyek kecil, dan tidak terjadi kecelakaan kerja. Jika teknis yang digunakan kurang baik maka akan berdampak buruk pada kinerja proyek dan dapat menimbulkan kerugian terutama kerugian dari segi biaya. Kerugian dari segi biaya ini akan mengurangi keuntungan dari kontraktor.
Laba  atau  keuntungan  merupakan  salah  satu tujuan  utama  perusahaan  dalam  menjalankan  aktivitasnya.  Laba yang  diperoleh  perusahaan  akan  digunakan  untuk  berbagai  kepentingan,  laba  akan  digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  keuntungan  pada  proyek  konstruksi  gedung  di  kota Padang. Kuesinoer disebarkan ke 11 perusahaan kontraktor yang memiliki kualifikasi M2 di kota Padang.
Metode analisis data yang akan digunakan adalah uji validitas, uji realibilitas, uji korelasi dan analisis deskriptif yang  dioperasikan  dengan  menggunakan  program  SPSS  ver.24.  Hasil  analisis  menunjukan  yang  sangat mempengaruhi  keuntungan  kontraktor  yaitu  pada  faktor  tenaga  kerja  dengan  subfaktor  kurang  teliti  dalam penggunaan  material,  sehingga  ada  material  konstruksi  yang  terpasang  tidak  sesuai  dengan  rencana.  Hal  ini dibuktikan  dengan  nilai  mean  sebesar  4,77  atau  95,4%  dengan  nilai  signifikasi  sebesar    0,004  dan  tingkat hubunganya (korelasi) sebesar 0,582 (kuat).
Kata kunci : keuntungan, kontraktor, SPSS ver.24, proyek gedung kota padang

## 1.  PENDAHULUAN
Suatu  proyek  dikatakan  sukses  apabila minimal memenuhi empat faktor, antara lain adalah  proyek  berjalan  sesuai  jadwal kontrak,  mendapatkan  keuntungan  karena pengeluaran sesuai dengan yang direncanakan,  masalah  yang  terjadi  dalam proyek  kecil,  dan  tidak  terjadi  kecelakaan kerja.  Jika  teknis  yang  digunakan  kurang baik  maka  akan  berdampak  buruk  pada kinerja  proyek  dan  dapat  menimbulkan kerugian terutama kerugian dari segi biaya. Kerugian dari segi biaya ini akan mengurangi keuntungandari kontraktor.
Profitbilitas atau kemampuan
memperoleh  laba  adalah  suatu  ukuran  dalam
persentase  yang  digunakan  unutk  menilai sejauh mana perusahaan
mampu menghasilkan  laba  pada  tingkat  yang  dapat diterima. Laba (income) menurut Nafarin (2007
:  788)  adalah  perbedaan  antara  pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.
Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan  akan  digunakan  untuk  berbagai kepentingan,  laba  akan  digunakan  untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya.
Bisnis  konstruksi  merupakan  bisnis dengan  kompleksitas  yang  sangat  tinggi  yang demikian  memiliki  risiko  yang  tinggi  pula. Akibatnya  bisnis  ini  pada  dasarnya  sulit  untuk mendapatkan  keuntungan  yang  besar.  Net keuntungan  margin  bisnis  ini  sangatlah  kecil, yaitu berkisar sekitar 2% - 4%. Sehingga untuk menopang  target  laba,  perusahaan  konstruksi harus memacu produksi yang lebih tinggi.
Jika  diperhatikan,  bahwa  perusahaan konstruksi  umumya  memasang  target  laba bersih  pada  setiap  proyek  yang  ditenderkan adalah  berkisar  diangka  4% –  12%  terhadap nilai  kontrak  dan  yang  paling  sering  adalah dikisaran  angka  7% –  9%  atau  rata2  8%. Namun kenyataannya angka tersebut bergeser saat  laporan  proyek  selesai  atau  proyek mengalami pengurangan laba hingga mengalami  kerugian.  Menurut  pengamatan angka  sering  menjadi  5%-6%.  angka  ini  lalu setelah  dikurangi  dengan  overhead  kantor pusat  dan  beban  biaya  lainnya  akan  menjadi 2%- 4% saja.
Padahal dengan
tingkat kompleksitasnya  yang  sangat  tinggi, membuat karyawan perusahaan  konstruksi  bekerja siang-malam  demi  mengejar  target  proyek yang  seringkali  begitu  ketat.  Kadang  mereka juga  terlibat  konflik  dengan  pada  vendor maupun  Owner  dalam  rangka  menjaga  target keuntungan proyek.
Dari uraian diatas maka penulis memilih judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  KeuntunganKontraktor  M2
Pada  Proyek  Konstruksi  Gedung    Di  Kota Padang 2018”.

## Tujuan Penelitian
 Untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang mempengaruhi  keuntungan  pada  proyek konstruksi gedung di kota Padang.
 Untuk mengetahui faktor  dominan  apa  saja yang mempengaruhi keuntungan kontraktor pada  proyek  konstruksi  gedung  di  kota Padang.
 Untuk  mengetahui  seberapa  besar  faktor dominan dalam mempengaruhi keuntungan kontraktor  pada  proyek  konstruksi  gedung di kota Padang

## Perencanaan Biaya Proyek
Perencanaan biaya untuk suatu proyek adalah prakiraan  keuangan  yang  merupakan    dasar untuk    pengendalian    biaya    proyek    serta aliran    kas    proyek  tersebut.  Pengembangan dari      hal      tersebut      diantaranya      adalah fungsi   dari estimasi  biaya,  anggaran,  aliran kas,    pengendalian    biaya,    dan    keuntungan proyek  tersebut  (Chandra,  et  al.,  2003). Estimasi biaya konstruksi memberikan indikasi utama  yang  spesifik  dari  total  biaya  proyek konstruksi.    Estimasi    biaya    ( cost  estimate ) digunakan    untuk    mencapai    suatu    harga kontrak    sesuai    persetujuan  antara  pemilik proyek dengan kontraktor, menentukan anggaran, dan  sekaligus mengendalikan biaya proyek.

## Estimasi Biaya
Salah    satu    hal    penting    dalam    pembuatan proposal    proyek    adalah    estimasi  dan penganggaran.  Penting  karena  jika  estimasi biaya  dilakukan  dengan  dengan kurang hati- hati  sehingga  menghasilkan  perkiraan  biaya yang  terlalu  tinggi,  maka  akan    berakibat perusahaan    akan    kalah    bersaing    dengan perusahaan    lain    yang  menawarkan    harga lebih    rendah    dengan    kualitas    yang
sepadan.  Sebaliknya  bila estimasi biaya yang dilakukan  ternyata  terlalu  rendah,  maka meski menang  dalam  tender    namun  dalam pelaksanaannya    dapat    mengalami    kesulitan pendanaan  yang dapat  berujung  pada  tidak selesainya    proyek    dan    kehilangan kepercayaan    dari  mereka  yang  memberi proyek.
Keuntungan
Laba  ( income )  menurut  Nafarin  (2007:788) adalah perbedaan antara pendappatan dengan keseimbangan  biaya-biaya  dan  pengeluaran untuk  periode  tertentu.  Menurut  Abdul  Halim dan  Bambang  Supomo  (2005:139),  Laba merupakan  pusat  pertanggung  jawaban  yang masukan  dan  keluarannya  diukur  dengan menghitung  selisih  antara  pendapatan  dan biaya.
Indikator-indikator dalam menghitung keuntungan
 Keuntungan margin, yaitu persentase perbandingan dengan omzet yang diterima. Rumus laba atau keuntungan : Laba  =  Omzet –  Biaya  bahan  baku (termasuk ongkos kerja) - Biaya adm
 Return  On  Investment (ROI)  atau  juga biasa  ditulis  tingkat  pengembalian  atas investasi, yaitu berapa modal yang digunakan dan berapa persentase keuntungan atau laba yang didapatkannya.
 Break  Even  Point (BEP)  atau  juga  biasa disebut  dengan  tittik  impas,  yaitu  seluruh biaya  yang  dikeluarkan  ter- cover atau terlunasi dari omzet yang didapat, sehingga keuntunganya  nol.  Baru  omzet  selanjutnya dihitung sebagai keuntingan atau laba.
 Payback  Period, yaitu  perhitungan  waktu yang  dibutuhkan  untuk  modal  investasi yang telah digunakan ter- cover sepenuhnya alias  kembali  seutuhnya.  Jadi  misalnya
dalam  perhitungan payback  period ini membutuhkan  waktu  12  bulan  untuk  balik modal,  maka  omzet  dari  bulan  ke  13  dan seterusnya adalah keuntunganya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan
 Faktor tenaga kerja
Tenaga  Kerja  merupakan  salah  satu  unsur penting  dalam  pelaksanaan  suatu  proyek karena  pengaruhnya  yang  cukup  besar terhadap  biaya  dan  waktu  penyelesaian suatu  pekerjaan  proyek.  Namun  perlu diperhatikan juga bahwa manusia merupakan sumber daya yang komplek dan sulit  diprediksi  sehingga  diperlukan  adanya usaha  dan  pemikiran  lebih  mendalam dalam pengelolaan tenaga kerja.
 Faktor material
Pada  setiap  proyek  konstruksi,  pengadaan material  merupakan  bagian  terpenting, karena sumber daya material dapat menyerap  50%-70%  dari  biaya  proyek (Ervianto, 2004). Oleh karena itu, pengguna teknik  manajemen  yang  baik  dan  tepat untuk
membeli, menyimpan, mendistribusikan  dan  menghitung  material konstruksi  menjadi  sangat  penting  agar aliran  material  pada  proyek  dapat  berjalan lancar.
Penyimpanan bahan-bahan bangunan perlu mendapat  perhatian  khusus,  mengingat bahan  yang  sangat  peka  terhadap  kondisi lingkungan,  seperti  semen  dan  tulangan yang  sangat  dipengaruhi  oleh  air  dan udara.  Penempatan  bahan  yang  tepat  dan seefesien  mungkin  juga  perlu  diperhatikan untuk dapat mempercepat dan mempermudah  pekerjaan.  Di  samping  itu  , penempatan  bahan  yang  baik  dan  tertata rapi  akan  mendukung  efektifitas  kerja  dan
keselamatan kerja.
Pengaturan penyimpanan  bahan-bahan  bangunan  dan peralatan  pada  suatu  proyek  menjadi tanggung  jawab  bagian  logistik  ( material management ) dan gudang ( warehouse ).
 Faktor peralatan
Peralatan  kerja  yang  digunakan  terdiri  dari alat-alat  berat  dan  alat-alat  pelengakap lainya.  Baik  yang  digerakan  secara manual atau  mekanis.  Pemilihan  jenis  peralatan yang akan digunakan dalam suatu pekerjaan  merupakan  faktor  penting  yang mempengaruhi  proses  penyelesaian  suatu pekerjaan secara cepat dan tepat.
Pertimbangan  dari  segi  biaya    sehubungan dengan  penggunaan  peralatan  harus  tetap ada,  artinya  harus  ada  optimasi  dari  harga produksi    per  satuan  waktu  untuk  setiap peralatan yang digunakan. Selama pelaksanaan pekerjaan di proyek,
pemeliharaan  dan  perawatan  peralatan terutama  untuk  alat-alat  berat  harus dilakukan  secara  rutin,  sehingga  kondisi alat  selalu  baik  dan  siap  pakai.  Hal  ini sangat  penting  agar  dalam  pelaksanaan nanti  tidak  terhambat  karena  adanya kerusakan pada peralatan kerja.

##  Faktor karakeristik lapangan
Strategi  yang  tepat  akan  dapat  mengatasi setiap masalah karakteristik lapangan yang timbul,  oleh  karena  itu  survey  lapangan perlu  dilakukan  terlebih  dahlu  sebelum
pekerjaan
pembangunan
proyek
dilaksanakan  seperti  conttoh  perkiraan pemeriksaan  keadaan  tanah  dan  bawah tanah lapangan (Walker, 1994).
 Faktor Keuangan Pada bagian ini faktor-faktor yang
disebutkan  lebih  cedrung  mempengaruhi
keuntungan k ontaktor
pembangunan
proyek  dari  sisi  pemiliknya  lebih    dari  satu orang  dibandingkan  dengan  pemilik  proyek bangunan pribadi yang berkali-kali membangun proyek akan mengalami keterllambatan  pembayaran  yang  lebih buruk. (Sidwell :1982, Prajogo dan Klemens:1996)
 Metode Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi, ada  kalanya  diperlukan  suatu  metode terobosan  untuk  menyelesaikan  berbagai masalah  di  lapangan.  Khususnya  pada saat-saat menghadapi kendala yang diakibatkan  oleh  kondisi  di  lapangan  yang tidak  sesuai  dengan  dugaan  sebelumnya. Untuk  itu,  penerapan  metode  pelaksanaan kontruksi  yang  sesuai  kondisi  lapangan, akan sangat membantu dalam penyelesaian proyek konstruksi
bersangkutan.
Tabel  1.  Faktor  dan  subfaktor  yang mempengaruhi keuntungan kontraktor pada proyek konstruksi gedung dikota Padang.
N o Faktor- faktor Sub faktor yang mempengaruhi keuntungan kontraktor pada proyek konstruksi di kota Padang. 1 Tenaga kerja Fluktuasiupah tenaga kerja yang tinggi Kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja sehingga  produktivitas tenaga kerja rendah.
Kurang teliti dalam penggunaan material, sehingga ada material konstruksi yang terpasang tidak sesuai dengan rencana.
Contoh : Adukan atau campuran dari beton tidak sesuai dengan rencana mutu beton sehingga menyebabkan
pemborosan material.
Kurangnya pengetahuan mandor/tukang/pekerja terhadap karakteristik bahan yang digunakan.
Kurangnya perencanaan dan koordinasi antara mandor/tukang/pekerja
sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak efektif.
Kurang tepatnya komposisi kelompok kerja sehingga tidak terjadi keharmonisasian di
lapangan kerja. Tenaga kerja ceroboh dan tidak teliti, sehingga
banyak material yang terbuang-buang.
Lembur secara berlebihan saaat pelaksanaan proyek konstruksi, menyebabkan produktivitas tukang/pekerja menurun. 2 Materia l
Kurang stabilnya harga material dipasaran yang menyebabkan harga material tidak sesuai dengan rencana. Keterlambatan pengadaan material di lapangan yang menyebabkan keterlambatan pengerjaan di lapangan. Kurang baiknya proses pengiriman material yang menyebabkan kerusakan material dan material tidak bisa lagi digunakan Kualitas material yang tidak bagus. Contoh : Pasir yang tersedia dipasaran adalah pasir yang banyak mengandung lumpur.
Kehilangan Material.
Contohnya : Proses pengerjaan pemotongan besi yang tidak baik yang menyebabkan banyak sisa-sisa pemotongan besi yang tidak bisa dipakai.
Keterbatasan gudang penyimpanan yang menyebabkan tidak bisa membeli material dalam jumlah yang banyak.
Kelangkaan material di pasaran.
Contoh : Ketika musim hujan sangat sulit untuk mendapatkan pasir dan kerikil dikarenakan debit air yang besar di sungai.
3 Peralata n
Tipe dan ukuran peralatan yang sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan.
Kurangnya optimalnya penjadwalan peralatan yang digunakan sehingga mengakibatkan peralatan menggagur dalam jangka waktu yang cukup lama.
Penggunaan peralatan yang jarang dirawat atau peralatan yang digunakan dalam keadaan tidak prima.
Kurang tepatnya keputasan dalam memilih membeli atau menyewa peralatan.
Penggunaan peralatan- peralatan baru yang kurang dikenal oleh
operator. 4 Metode Pelaksa naan Kurang tepatnya pemilihan antara penggunaan alat berat atau tenaga manusia
Contoh : pada pekerjaan perataan dan penggalian
tanah. Kurang tepatnya pemilihan metode pelaksanaan dalam menghadapi suatu masalah pada proyek konstruksi Kurang baiknya kondisi lapangan sehingga menyebabkan metode pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana. Contoh : dalam pemakaian alat berat yang dibutuhkan adalah alat berat dengan ukuran besar karena akses jala
masuk menuju proyek kecil sehingga haya memungkin untuk memakai alat berat dengan ukuran yang lebih kecil. Kurang tepatnya pemakaian metode pelaksanaan pada konstrusi 5 Keuang an Kelemahan dalam perencanaan logistik Kurang tepatnya pemilihan sistem pengajian antara borongan atau gaji harian kepada tukang/pekerja Keterlambatan pencairan dana atau termyn yang mengakibatkan pemimpin proyek harus berhutang.
Kurangnya modal di tahap awal memulai suatu proyek konstruksi. 6 Karakter istik lapanga n Kerusakan lingkungan akibat adanya proyek sehingga ada beberapa pihak yang komplain dan meminta ganti rugi. Respon masyarakat yang kurang mendukung
adanya proyek
Contoh : Kesulitan ketika pembebasan lahan dan kesulitan untuk meminta akses jalan masuk ke dalam proyek.
Lingkungan proyek yang tidak aman.
Contoh : aksi premanisme, pencurian material dan lain-lain.
Terjadi hura-hura
Analisis  Data  Dengan  SPSS  ( Statistical Product Solution Service )
SPSS  adalah  salah  satu  program  yang  paling banyak  digunakan  untuk  analisis  statistika. Pengolahan  data  pada  penelitian  tugas  akhir ini, penulis menggunakan SPSS versi 24.

## Uji Validitas
Suatu  dimensi  atau  indikator  dikatakan  valid apabila  indikator  tersebut  mampu  mencapai tujuan pengukuran dari variabel pengamatan A haruslah indikator yang pada akhirnya memberikan  informasi  dan  menggambarkan variabel  pengamatan  A.  Dalam  praktiknya, kecermatan  pengukuran  baik  dalam  bidang eksak,  sosial  ataupun  psikologi  yang  masih didapati  suatu  kesalahan.  Kesalahan  itu  dapat berupa  hasil  yang  terlalu  tinggi  ( overestimate ) atau terlalu rendah ( underestimate ).
Kesalahan-kesalahan  inilah  yang  disebut dengan  istilah measurement  error. Indikator yang  valid  adalah  indikator  yang  memiliki tingkat mesurement error yang kecil.

## Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  merupakan  terjemahan  dari realibility yang  berasal  dari  kata real dan ability .  Reliabilitas  biasa  diartikan  sebagai keterpecayaan,  keterandalan  atau  konsistensi. Hasil  suatu  pengukuran  dapat  dipercaya apabila  dalam  beberapa  kali  pelaksanaan
pengukuran  terhadap  subjek  yang  sama diperoleh  data  yang  relatif  sama,  artinya mempunyai konsistensi pengukuran yang baik. Sebaliknya, apabila diperoleh suatu hasil yang berbeda-beda  dengan  subjek  yang  sama, maka dikatakan inkonsisten.

## Uji Korelasi
Korelasi  merupakan  salah  satu    statistik infarensi yang akan menguji dua variabel atau lebih  yang  mempunyai  hubungan  atau  tidak. Uji korelasi bertujuan untuk menguji hubungan antara  dua  variabel  dapat  dilihat  dengan tingkat  signifikan,  jika  ada  hubungannya  maka dicari  seberapa  kuat  hubungan  tersebut. Keeratan  hubungan  ini  dinyatakan  dalam bentuk koefisien korelasi di mana dengan uji ini akan  mengembalikan  nilai  koefisien  korelasi yang nilainya berkisar antara -1, 0 dan 1. Nilai - 1  artinya  terdapat  korelasi  negatif  yang sempurna, 0 artinya tidak ada korelasi dan nilai 1  berarti  ada  korelasi  positif  yang  sempurna. Rentang  dari  koefisien  korelasi  yang  berkisar antara  -1,  0  dan  1  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa apabila semakin mendekati nilai 1 atau -1 maka hubungan makin erat, sedangkan jika semakin mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Tabel 2.1 menjelaskan interpretasi nilai koefisien korelasi.
2.  Metode Penelitian Diagram Alir Penelitian Pembaha san Sele sai Kesimpula n Pengumpulan Data Primer dan Data Sekunder Identifikasi Masalah Mulai Tinjauan Pustaka Tujuan
Pengolahan Data Dengan Program SPSS 24. 1. Uji validitas, output :> 0,3598
2. Uji reliabilitas, output :> 0,3598
3. Uji korelasi output : sig < 0,05 4. Analisa deskriptif
(Nilai mean )

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  kontraktor  yang memiliki  kantor  pusat  atau  kantor  cabang  di kota  Padang  yang  telah  atau  sedang melaksanakan  proyek  konstruksi  gedung dalam  kurun  waktu  10  tahun  terakhir  (2008- 2018) yang tergabung dalam anggota GAPENSI  (Gabungan  Pelaksana  Konstruksi Nasional Indonesia).

## Penentuan Populasi dan Sampel
Pada  penelitian  ini,  populasi  merupakan kontraktor  yang  memiliki  kua-lifikasi  M1  atau M2  pada  tahun  2018.  Sedangkan  sampel penelitian  adalah  pihak  yang  terlibat  pada kontraktor pelaksana proyek konstruksi, meliputi project manager dan site manager.

## Data Penelitian
Data  yang  akan  diteliti  dan  dianalisis  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  2  (dua)  data,  yaitu data primer dan data sekunder:
 Data Sekunder
Data  sekunder  didapat  dari  studi  literatur dan  Penelitian-penelitian  terdahulu  akan menjadi  sumber  referensi  penulis  untuk membuat  tinjauan  pustaka  pada  bab  2,
yaitu
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan kontraktor pada  proyek  konstruksi  gedung  di  kota Padang.  Data  sekunder  juga  didapat  dari kantor GAPENSI yaitu daftar nama kontraktor  gedung  yang  tergabung  dalam anggota  GAPENSI  2018  yang  memiliki kualifikasi M1 atau M2.
 Data Primer
Data  primer  didapat  dari  kuesioner  berisi daftar  pertanyaan  yang  akan  dijawab  oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan di dalam  kuesioner  berisi-kan  faktor-faktor
yang mempengaruhi keuntungan kontraktor pada  proyek  konstruksi  gedung  di  kota
Padang, yang ditempatkan dalam kuesioner.  Bagian  kanan  berisi  kolom cheklist  yang  akan  diisi  oleh  responden untuk menjawab setiap pertanyaan.
Skala  penilaian  yang  akan  digunakan penulis untuk menyusun pertanyaan questionnaire  nantinya  adalah  dengan skala  Likert  dimana  responden  diberi pilihan  (option)  yang  kemudian  tinggal memilih  derajat  keseringan/jarang  (terjadi) atas  pernyataan  yang  diajukan.  (Sugiyono, 2012).
Adapun  skala  penilaian  yang  dimaksud adalah sebagai berikut:
Skor  5  =  Sangat  Sering(kemungkinan terjadi antara 81% - 100%)
Skor 4 = Sering(kemungkinan terjadi antara 61% - 80%)
Skor  3  =  Kadang-kadang(kemungkinan terjadi antara 41% - 60%)
Skor  2  =  Jarang(kemungkinan  terjadi antara 21% - 40%)
Skor  1  =  Sangat  Jarang(kemungkinan terjadi antara 0% - 20%)

## 3.  Hasil Penelitian
Lokasi  pengambilan  data  dilakukan  pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi  gedung  di  kota  padang  yang tergabung dalam anggota GAPENSI (Gabungan  Pelaksana  Konstruksi  Nasional Indonesia)  dengan  kualifikasi  M2  baik  proyek yang dimilik pemerintah maupun swasta.
Gambar 1. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
5% 95% Pendidikan Terakhir D3 S1
Gambar 2. Karakteristik responden berdasarkan jabatan dalam perusahaan Gambar 3. Karakteristik responden berdasarkan  pengalaman  bekerja  sebagai prject manager Gambar 4.Karakteristik
responden
berdasarkan pengalaman bekerja sebagai site manager

## Uji Validitas
Tabel  2.  Hasil  Pengujian Faktor  Tenaga  Kerja (X 1 )
Variabel r hitung r tabel Keterangan X1.1 0,800 > 0,359 Valid X1.2 0,771 > 0,359 Valid X1.3 0,775 > Valid
0,359 X1.4 0,748 > 0,359 Valid X1.5 0,725 > 0,359 Valid X1.6 0,767 > 0,359 Valid X1.7 0,759 > 0,359 Valid X1.8 0,782 > 0,359 Valid Tabel 3. Hasil Pengujian Faktor Material (X 2 ) Variabel  r hitung  r tabel Keterangan X2.1 0,808 > 0,359 Valid X2.2 0,815 > 0,359 Valid X2.3 0,765 > 0,359 Valid X2.4 0,764 > 0,359 Valid X2.5 0,807 >0,359 Valid X2.6 0,801 > 0,359 Valid X2.7 0,813 > 0,359 Valid Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24
Tabel 4. Hasil Pengujian Faktor Peralatan (X 3 ) Variabel  r hitung r tabel Keterangan X3.1 0,705 > 0,359 Valid X3.2 0,643 > 0,359 Valid X3.3 0,646 > 0,359 Valid X3.4 0,682 > 0,359 Valid X3.5 0,636 > 0,359 Valid Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24
Tabel  5.  Hasil  Pengujian  Faktor  Metode Pelaksanaan (X 4 ) Variabel  r hitung  r tabel Keterangan X4.1 0,548 > 0,359 Valid X4.2 0,561 >0,359 Valid X4.3 0,681 > 0,359 Valid X4.4 0,663 > 0,359 Valid Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 Tabel 6. Hasil Pengujian Faktor Keuangan (X 5 )
Variabel  r hitung  r tabel Keterangan
50%
50%
Jabatan Dalam Perusahaan Project Manager Site Manager 0% 36% 36% 18% 9% Pengalaman Bekerja Sebagai Project Manager < 5 tahun 5 - 10 tahun 10 - 15 tahun 15 - 20 tahun 27% 55% 18%0% 0% Pengalaman Bekerja Sebagai Site Manager < 5 tahun 5 - 10 tahun 10 - 15 tahun
15 - 20 tahun > 20 tahun
X5.1 0,680 > 0,359 Valid X5.2 0,658 >0,359 Valid X5.3 0,768 > 0,359 Valid X5.4 0,624 > 0,359 Valid Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24
Tabel  7.  Hasil  Pengujian  Faktor  Karakteristik Lapangan (X6)
Variabel r hitung r tabel Keterangan X6.1 0,608  > 0,3598 Valid X6.2 0,725  > 0,3598 Valid X6.3 0,636  > 0,3598 Valid X6.4 0,766  > 0,3598 Valid Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24 Uji Reliabilitas Reliabilitas
menunjukkan
suatu pengertian  bahwa  suatu  instrumen  dapat
dipercaya (Arikunto, 2010). Uji reliabilitas yang dimaksud penelitian ini adalah untuk mengetahui
kekonsistenan jawaban seseorang terhadap pernyataan  dari waktu ke waktu.  Untuk  mengukur  reliabilitas  dari  waktu ke  waktu  maka  digunakan  rumus cronbach alpha yang diolah dengan program SPSS versi 24.
Kriteria pengujian ini adalah jika nilai koefisien cronbach  alpha (r 11 )>  0.90  maka  reliabilitas sempurna.  Jika  alpha  antara  0.70-0.90  maka reliabilitas  dikatakan  tinggi.  Jika  alpha  antara 0.50-0.70  maka  reliabilitas  moderat/sedang. Jika alpha < 0.50 maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable .
Tabel 8. Hasil Uji Reliabilitas
N o Variabel Cronbac h Alpha Keteranga n 1 (X1) Faktor Tenaga Kerja 0,790 Tinggi
2 (X2) Faktor Material 0,821 Tinggi 3 (X3) Faktor Peralatan 0,710 Tinggi 4 (X4) Faktor Metode Pelaksanaa n 0,687 Sedang 5 (X5) Faktor Keuangan 0,742 Tinggi 6 (X6) Faktor Karakteristi k Lapangan 0,746 Tinggi
Sumber : Hasil analisa SPSS Versi 24

## Uji Korelasi
Tabel  9.  Klasifikasi  Nilai  Koefisien  Korelasi  r
Pearson Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0.80 - 1.000 Sangat kuat 0.60 - 0.799 Kuat 0.40 - 0.599 Cukup Kuat 0.20 - 0.399 Rendah 0.00 - 0.199 Sangat Rendah

## Sumber : Anwar Hidayat, Juli 2012
Ada  dua  cara  untuk  pengambilan  keputusan dalam  analisis  korelasi  yakni  dengan  melihat nilai  signifikansi  dan  tanda  bintang  yang diberikan pada output program SPSS.
 Berdasarkan  nilai  signifikansi:  jika  nilai signifikansi  <  0,05  maka  terdapat  korelasi, sebaliknya  jika  nilai  signifikansi  >  0,05 maka tidak terdapat korelasi.
 Berdasarkan  tanda  bintang  (*)  yang diberikan SPSS: jika terdapat tanda bintang pada  pearson  correlation  maka  antara variabel  yang  dianalisis  terjadi  korelasi, sebaliknya jika tidak terdapat tanda bintang pada  pearson  correlation  maka  antara variabel  yang  dianalisis  tidak  terjadi korelasi.
Tabel 10. Hasil Rekapitulasi Analisa Korelasi Person Product Moment
No Variabel Nilai Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 1 X1.1 -0,275 Tidak Ada Hubungan 2 X1.2 0,105 Sangat Lemah 3 X1.3 0,582 Cukup Erat 4 X1.4 -0,151 Tidak Ada Hubungan 5 X1.5 -0,115 Tidak Ada Hubungan 6 X1.6 0,222 Rendah 7 X1.7 0,418 Cukup Erat 8 X1.8 0,362 Rendah 9 X2.1 0,000 Tidak Ada Hubungan 10 X2.2 0,105 Sangat Lemah 11 X2.3 0,000 Tidak Ada Hubungan 12 X2.4 0,069 Sangat Lemah 13 X2.5 -0,136 Tidak Ada Hubungan 14 X2.6 -0,236 Tidak Ada Hubungan 15 X2.7 -0,115 Tidak Ada Hubungan 16 X3.1 0,122 Sangat Lemah 17 X3.2 0,501 Cukup Erat 18 X3.3 0,432 Cukup Erat 19 X3.4 -0,145 Tidak Ada Hubungan 20 X3.5 -0,134 Tidak Ada Hubungan 21 X4.1 -0,077 Tidak Ada Hubungan 22 X4.2 -0,162 Tidak Ada Hubungan 23 X4.3 -0,380 Tidak Ada Hubungan 24 X4.4 -0,121 Tidak Ada Hubungan 25 X5.1 -0,059 Tidak Ada Hubungan 26 X5.2 -0,079 Tidak Ada Hubungan 27 X5.3 0,401 Cukup Erat 28 X5.4 0,316 Rendah 29 X6.1 -0,601 Tidak Ada Hubungan 30 X6.2 -0,263 Tidak Ada Hubungan 31 X6.3 -0,276 Tidak Ada Hubungan 32 X6.4 0,056 Sangat Lemah Sumber data primer 2018

## Analisa Deskriptif
Metode  deskriptif  adalah  penelitian  yang dilakukan untuk  mengetahui keberadaan variabel    mandiri,  baik  hanya  pada  satu variabel  atau  lebih  (variabel  yang  berdiri sendiri)  tanpa  membuat  perbandingan  dan mencari hubungan  variabel itu dengan variabelyang lain, Sugiyono(2009:35).
Analisa ini bertujuan untuk menyimpulkan sub faktor mana yang paling berpengaruh berdasarkan  faktor  planning  dan  design, pengaruh kontrak, perubah-an peraturan kerja dari pemerintah, kondisi bawah tanah, kontraktor, pengaruh permintaan owner, pengaruh kejadian alam, dan peyebab lainnya. Hasilnya  akan  disusun  dalam  bentuk  tabel distribusi.
Tabel 11. Hasil Rekapitulasi Analisis Deskriptif
NO Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan kontraktor Mean Persentase % 1 Kurang teliti dalam penggunaan material, sehingga ada material konstruksi yang terpasang tidak sesuai dengan rencana. (X1.3) 4,77 95,4 2 Tenaga kerja ceroboh dan tidak teliti, sehingga banyak material yang terbuang-buang (X1.7) 4,68 93,6 3 Kurangnya optimalnya penjadwalan peralatan yang digunakan sehingga mengakibatkan peralatan menggagur dalam jangka waktu yang cukup lama (X3.2). 4,09 81,8 4 Penggunaan peralatan yang jarang dirawat atau peralatan yang digunakan dalam keadaan tidak prima (X3.3). 3,73 74,6 5 Keterlambatan pencairan dana atau termyn yang mengakibatkan pemimpin proyek harus berhutang (X5.3) 4,27 85,4

## Sumber Hasil Analisis SPSS Versi 24

## PEMBAHASAN
Sebelum penyebaran kuisioner penulis terlebih dahulu  mengidentifikasikan  faktor  apa  saja yang  mempengaruhi  keuntungan  kontraktor pada  proyek  konstruksi  gedung  di  kota padang, kemudian setelah penyebaran kuisioner  selesai  maka  penulis  melanjutkan untuk  pengolahan  data,  yaitu  uji  validitas, reliabilitas, korelasi dan uji deskriptif. Dari hasil pengolahan  analisis  deskriptif  yan  telah penulis  lakukan,dengan  melihat  nilai  mean tertinggi  yang  memiliki  hubungan  dengan keuntungan  kontraktor  mewakili    setiap variabel yang dianalisis, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keuntungan
kontraktor  di  kota  Padang  adalah  varaibel faktor  tenaga  kerja  sub  variabel  faktor  kurang teliti  dalam  penggunaan  material,  sehingga ada  material  konstruksi  yang  terpasang  tidak sesuai  dengan  rencana  dengan  nilai  mean 4,77,  variabel  faktor  peralatan  sub  vaiabel faktor  Kurangnya  optimalnya  penjadwalan peralatan yang digunakan sehingga mengakibatkan  peralatan  menggagur  dalam jangka  waktu  yang  cukup  lama  dengan  nilai mean 4,09,  variabel  faktor  keuangan  dengan sub  vaiabel  faktor  Keterlambatan  pencairan dana  atau  termyn  yang  mengakibatkan pemimpin  proyek  harus  berhutang  dengan nilai mean 4,27.  Sedangkan  faktor  yang  palig
dominan  yang  mempengaruhi  keuntungan kontraktor adalah Kurang teliti dalam penggunaan  material,  sehingga  ada  material konstruksi  yang  terpasang  tidak  sesuai dengan  rencana  yaitu  dapat  dilihat  dengan nilai mean tertinggi  dari  5  faktor  yang mempengaruuhi  keuntungan  kontraktor  pada proyek konstruksi di kota Padang.
1.  Kurang  teliti  dalam  penggunaan  material, sehingga  ada  material  konstruksi  yang terpasang tidak sesuai dengan rencana Pengelola    material    harus    menjaga komunikasi  yang  baik  dengan  pelaksana proyek  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam pemesanan  material  yang  dibutuhkan. Pengalokasian  material  yang  optimal  tidak hanya  menghemat  biaya  tetapi  juga mempercepat    waktu    pelaksanaan. Dengan    membuat    jadwal    penggunaan material (Material  Schedules )  dapat dilihat besarnya  penggunaan    material  yang direncanakan berdasarkan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.
Contoh  pada  pekerjaa  kuda-kuda  kayu pada  proyek  gedung  karena  kurang ketelitian  dari  tukang  yang  memakai  kayu kelas  1  sedangkan  pada  perencanaan yang  telah  disetujui memakai kayu  kelas  2 hal  ini  menyebabkan  kerugian  terhadap kontraktor  karena  perbedaan  harga  antara kayu  kelas  satu  dan  kayu  kelas  dua  lebih kurang satu juta rupiah per meter kubiknya.
2.  Kurangnya optimalnya penjadwalan
peralatan yang digunakan sehingga
mengakibatkan peralatan menggagur dalam jangka waktu yang cukup lama Pada  pengerjaan  proyek  skala  besar seperti  gedung  bertingkat,  pengaspalan jalan, pembuatan landasan pesawat terbang, dan proyek besar lainnya,
penggunaan  alat  berat  sudah  umum digunakan.  Selain  untuk  mempercepat waktu  pengerjaan,  efisiensi  dalam  nilai ekonomi pun diperoleh dengan pemanfaatan  alat  berat.  Penggunaan  alat berat  pada  proyek  konstruksi  memiliki berbagai  jenis  sesuai  dengan  fungsi  dan aplikasinya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan sistem  pengelolaan  dan  manajemen  yang baik.  Hal  ini  bertujuan  agar  pola  efisiensi waktu, tenaga, serta teknik perawatan pada alat  berat  tersebut  dapat  berjalan  dengan baik  tanpa  membroskan  biaya  yang  tidak seharusnya dikeluarkan.
3.  Keterlambatan pencairan dana atau termyn yang  mengakibatkan  pemimpin  proyek harus berhutang
Dana  atau  uang  adalah  hal  terpenting  di dalam  proyek  konstruksi  tanpa  adanya uang  atau  modal  maka  proses  pekerjaan tidak  bisa  dilaksankan  karena  pekerjaan konstruksi membutuhkan biaya
operasional.
Keterlambatan pencairan dana dapat berakibat  fatal  karena  dapat  menunda semua  pekerjaan  konstruksi  yang  sedang dilaksanakan. Dan hal ini akan menyebabkan  keterlambatan  pada  proyek konstruksi  tersebut.  Hal  ini  mempengaruhi keuntungan  kontraktor  karena  semakin lama  pekerjaan  itu  selesai  maka  semakin banyak  pula  biaya  operasional  yang dikeluarkan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
1. Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  6 variabel  yaitu  variabel-variabel  faktor  yang mempengaruhi  kentungan  kontraktor  pada proyek  konstruksi  di  kota  Padang  sebagai
variabel  X  terdiri  dari  :  Tenaga  Kerja, Material,  Peralatan,  Metode  Pelaksanaan, Keuangan,  dan  Karakteristik  Lapangan. Data-data  yang  didapatkan  pada  saat pengujian  validitas  semua  data  dinyatakan valid  dan  juga  semua  data  tersebut  dapat dipercaya/reliabilitas dimana tujuan pengujian  realiabilitas  ini  adalah  melihat kekonsistenan jawaban
seseorang terhadap  pernyataan  dari  waktu  ke  waktu. Berikut  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keuntungan kontrakor pada proyek konstruksi  di  kota  Padang  berdasarkan hasil  uji  deskriptif  yang memiliki  nilai mean tertinggi, yaitu :
a.  Kurang  teliti  dalam  penggunaan  material,
sehingga  ada  material  konstruksi  yang terpasang  tidak  sesuai  dengan  rencana pada  variabel  tenaga  kerja  dimana  faktor ini  sangat  mempengaruhi  keuntungan kontraktor  pada  proyek  konstruksi  gedung di kota Padang karena memiliki persentase 95,4%.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  saat pengerjaan tidak adanya pengawasan yang baik  dari  seorang site  manager sehingga tukang  atau  pun  pekerja memakai material yang ada di lapangan secara sembarangan.  Contohnya  pada  pekerjaan sanitair  yang  seharusnya  menggunakan closet jongkok  merk  ina  karena  kurangnya pengawsan  dari site  manager tukang memakai closet jongkok ber merk american standart sehingga faktor ini sangat mempengaruhi keuntungan dari kontraktor.
b.  Tenaga  kerja  ceroboh  dan  tidak  teliti, sehingga  banyak  material  yang  terbuang- buang pada variabel tenaga kerja faktor ini sangat mem-pengaruhi keuntungan kontraktor  pada  proyek  konstruksi  gedung di kota Padang karena memiliki persentase
93,6%.  Hal  ini  terjadi  karena  tukang  dan pekerja  yang  kurang  cakap  ketika  bekerja. Ketika  musim  proyek  mencari  tukang  dan pekerja yang handal sangat sulit, kebanyakan  tukang  dan  pekerja  yang  ada adalah  petani  yang  menjadikan  profesi tukang  sebagai  profesi  sampingan  sambil menunggu musim panen datang, Kekbanyakan  dari  mereka  tidak  memiliki pengalaman yang memadai.
c.  Kurangnya optimalnya penjadwalan peralatan yang digunakan sehingga mengakibatkan peralatan menggagur dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama Kurangnya optimalnya penjadwalan peralatan yang digunakan sehingga mengakibatkan peralatan menggagur dalam jangka waktu yang cukup lama pada variabel  peralatan faktor ini mempengaruhi keuntungan kontraktor pada proyek konstruksi  gedung  di  kota  Padang  karena memiliki persentase  81,8%. Hal ini karena perencanaan  dari project  manager yang kurang baik, perencanaan jadwal peralatan yang  baik  harus  memperhatikan  kondisi lapangan yang dihadapi sehigga penggunaan peralatan dapat di optimalkan.
d.  Penggunaan peralatan yang jarang dirawat atau  peralatan  yang  digunakan  dalam keadaan tidak prima faktor ini mempengaruhi keuntungan kontraktor pada  proyek  konstruksi  gedung  di  kota
Padang karena memiliki persentase 74,6%.    Peralatan  yang  baik  akann menunjang pekerjaan dengan baik. Peralatan yang tidak terawat akan membuat produktifitas menurun dan hal itu akan  membuat  proses  pekerjaan  jadi  lebih lama  selesai  dan  ini  akan  mempengaruhi keuntungan kontraktor.
e.  Keterlambatan pencairan dana atau termyn yang  mengakibatkan  pemimpin  proyek harus  berhutang  faktor  ini  mempengaruhi keuntungan kontraktor pada proyek konstruksi  gedung  di  kota  Padang  karena memiliki  persentase    85,4%.  Modal  usaha sangat diperlukan untuk kelancaran pekerjaan  dengan  adanya  modal  usaha terlambatnya  pencairan  termyn  tak  akan mempengaruhi proses
pekerjaan
konstruksi
2. Dari  enam  subfaktor  yang  mempengaruhi keuntungan kontraktor pada proyek konstruksi gedung, terdapat subfaktor yang dominan yaitu pada subfaktor Tenaga kerja ceroboh  dan  tidak  teliti,  sehingga  banyak material yang terbuang-buang pada variabel  tenaga  kerja.  Ini  membuktikan faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap keuntungan kontraktor.
3. Pada  subfaktor  Tenaga  kerja  ceroboh  dan tidak  teliti,  sehingga  banyak  material  yang terbuang-buang pada variabel tenaga kerja didapatkan  hajil  uji  deskriptif  yaitu  sebesar 95,4%  serta  nilai  person  korelasi  0,582 berada  pada  rentang  0,400-0,599  ini menyatakan  hubungan  antara  subfaktor penyebab dan dengan keuntungan kontraktor  adalah  cukup  kuat  dengan  nilai signifikannya  sebesar  0,004  <  0,05  yang disyaratkan.
Saran
1.  Dengan  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi keuntungan kontraktor
pada  proyek  konstruksi  gedung  di  kota Padang.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat
memberikan  masukan  kepada  pelaku  jasa konstruksi (kontraktor) agar dapat dijadikan sebagai  pedoman  untuk  memaksimlakan keuntungan perusahaan.
2.  Untuk memaksimalkan keuntungan kontraktor  sebaikanya  setiap  pekerjaan yang  dilaksanakan  harus  diawasi  dengan baik, dan sebelum memulai suatu pekerjaan  tukang  dan  pekerja  harus diberitahu  tentang  material-material  apa saja  yang  akan  digunakan  dan  diajarkan bagaimana cara pemasangan atau penggunaan  material  dengan  baik    dan benar.

## Daftar Pustaka
Nata.  Hendra,  dkk,  Juni  2016. Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Profit  Kontraktor Pada Proyek Konstruksi.
Susila.  Herman,  Handoyo.  Suryo,  2015 . Analisis  Faktor  Dominan  Resiko  Biaya Pada  Pelaksanaan  Proyek  Konstruksi Gedung Di Surakarta.
Kaming.  Peter  F,  dkk,  Oktober  2014. Strategi Penetapan Harga Proyek Oleh Kontraktor Yokyakarta
Santoso.  Indriani,  2014. Analisis  Overruns Biaya  Pada  Beberapa  Tipe  Proyek Konstruksi.
Devin.  Rafael,  dkk,  2014. Analisis  Biaya Preliminaries Proyek Bangunan Gedung Bertingkat  (Studi  Pada  Perusahaan Kontraktor X).
Lantang.  Fharel  Novel,  dkk,  Februari  2014.
Perencanaan Biaya Dengan
Menggunakan  Perhitungan  Biaya  Nyata Pada  Proyek  Perumahan  (Studi  Kasus
Perumahan Green Hill Residence)
Imam  Soeharto,  Ir.  1995. Manajemen  Proyek Dari  Konseptual  Sampai  Operasional. Diterbitkan  Oleh  Penerbit  Erlangga Jakarta.