Analisa Efisiensi Penggunaan Bata Merah Dibanding Bata Ringan Pada Proyek Pembangunan Gedung Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Kerek Tuban
Choirul Anam 1 ,  Sugiyanto 2
Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sunan Bonang Tuban 1,2
Email: irsugianto@gmail.com 2
DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v5i2.3119
Abstrak: Seperti  kita  ketahui  bersama  bahan  material  dinding  bangunan  terus  berkembang  seiring dengan  tuntutan  kebutuhan  dalam  mencapai  biaya,  waktu  dan  mutu  yang  paling  efektif  dan  efisien. Munculnya  teknologi  bata  ringan  sebagai  material  pasangan  dinding,  cukup  memberikan  dampak positif  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dan  dunia  konstruksi  pada  khususnya.  Penelitian  ini dilaksanakan  dengan  tujuan  yang  diharapkan  adalah  untuk  menganalisa  efisiensi  biaya  penggunaan material  batu  bata  merah  dibandingkan  dengan  bata  ringan  pada  Madrasah  Tsanawiyah  Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban. Dengan pelaksanaan penelitian ini beserta batasan-batasan penelitian yang telah ditentukan didapatkan suatu kenyataan perbandingan bahan pasangan dinding atas harga material bata ringan dengan harga material bata merah dapat dipastikan harga bata ringan per satuannya (buah) lebih  mahal  daripada  bata  merah.  Mahalnya  biaya  atas  material  tersebut  tidak  serta  merta  akan menghasilkan  biaya  yang  lebih  mahal  dalam  penggunaannya,  perlu  ditinjau  lagi  perlu  adanya  biaya ikutan  (biaya  pemasangannya)  yang  diperlukan  atas  penggunaan  material  tersebut  pada  dinding bangunan.  Dalam  aplikasi  penggunaan  atas  material  bata  merah  dan  bata  ringan  sebagai  pasangan dinding bangunan pada proyek yang diteliti  membutuhkan biaya Rp. 30.541.023 untuk material bata merah  dan  Rp.  39.036.768  untuk  material  bata  ringan,  biaya  ini  merupakan  biaya  material  bahan pasangan  dinding  ditambah  dengan  biaya  tambahan  (adonan  dan  perekat)  yang  diperlukan  untuk pemasangannya.  Biaya  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  untuk  dapat  melakukan  pekerjaan  pasangan dinding  bangunan  pada  proyek  yang  diteliti  membutuhkan  biaya  Rp.    35.264.554  untuk  pasangan dinding menggunakan material bata merah dan Rp. 23.509.874 untuk pasangan dinding menggunakan material  bata  ringan.  Biaya  yang  diperlukan  untuk  membuat  permukaan  dinding  bangunan  menjadi halus  dan  rata  (pekerjaan  plestrean)  pada  proyek  yang  diteliti  memerlukan  biaya  sebesar  Rp. 54.410.916  untuk  material  bata  merah  dan  biaya  Rp.  29.154.338  untuk  material  bata  ringan.  Secara jumlah  biaya  (biaya  total)  atas  perbandingan  penggunaan  bahan  pasangan  dinding  dengan menggunakan  material  bata  merah  dengan  bata  ringan  pada  proyek  yang  diteliti,  untuk  bata  merah biaya totalnya adalah Rp. 120.216.493 dan untuk biaya penggunaan bata ringan biaya totalnya adalah Rp.  91.700.980. Secara umum pada hasil analisa efisiensi atas penggunaan material bahan pasangan dinding menggunakan bata merah dibandingkan dengan bata ringan menghasilkan nilai penghematan biaya sebesar Rp. 28.515.513 atau dengan hasil analisa efisiensi sebesar 23,72%.
Kata Kunci: Dinding bangunan, bata merah, bata ringan biaya dan efisiensi.
Abstract: As we all know, building wall materials continue to develop along with the demands of the needs  in  achieving  the  most  effective  and  efficient  cost,  time  and  quality.  The  emergence  of lightweight  brick  technology  as  a  wall  material  is  enough  to  have  a  positive  impact  on  society  in general  and  the  construction  world  in  particular.  This  research  was  carried  out  with  the  expected objective  of  analyzing  the  cost  efficiency  of  using  red  bricks  compared  to  lightweight  bricks  at Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban. With the implementation of this research along with the research limitations that have been determined, it is obtained a fact that the comparison of  wall  material  on  the  price  of  light  brick  material  with  the  price  of  red  brick  material  can  be ascertained that the price of light brick per unit (piece) is more expensive than red brick The high cost of these materials will not necessarily result in higher costs in their use, it is necessary to review again the  need  for  additional  costs  (installation  costs)  required  for  the  use  of  these  materials  on  building walls. In the application of the use of red bricks and light bricks as building wall pairs in the project under  study  it  costs  Rp.  30,541,023 for  red  brick  material  and  Rp.  39,036,768  for  lightweight  brick material,  this  cost  is  the  cost  of  the  masonry  material  plus  additional  costs  (dough  and  adhesive) required for installation. The labor costs needed to be able to do the work of building wall pairs on the
project under study cost Rp. 35,264,554 for wall pairs using red brick material and Rp. 23,509,874 for masonry walls using lightweight brick material. The cost required to make the surface of the building walls  smooth  and  flat  (plaster  work)  on  the  project  under  study  costs  Rp.  54,410,916  for  red  brick material  and  the  cost  is  Rp.  29,154,338  for  light  brick  material.  The  total  cost  (total  cost)  for  the comparison of the use of masonry materials using red brick and light brick in the project under study, for red brick the total cost is Rp. 120,216,493 and for the cost of using light brick the total cost is Rp. 91,700,980. In general, the results of the efficiency analysis on the use of masonry materials using red brick compared to light brick produce an efficiency value of Rp. 28,515,513  or with a percentage of 23.72%.
Keywords: Building wall, red brick, light brick, cost and efficiency.

## PENDAHULUAN
Pada  sebuah  bangunan  umumnya memiliki  beberapa  bagian  penting  yang menjadi  satu  kesatuan  dan  salah  satunya adalah  dinding  bangunan.  Dinding  bangunan adalah  merupakan  salah  satu  elemen  non- struktur  yang  terdapat  dalam  suatu  bangunan gedung  maupun  rumah  yang  berfungsi  sebagai  unsur penyetabil,  pengikat  balok  dan  kolom-kolom. Manfaat  lain  dari  dinding  bangunan  adalah sebagai  penyekat  dalam  bentuk  ruangan- ruangan,  sebagai  pelindung  dari  pengaruh alam  (iklim  dan  cuaca)  serta  kenyamanan  dan keamanan  dalam  ruangan.  Berbagai  material yang  biasa  digunakan  oleh  kebanyakan masyarakat  di  Indonesia  untuk  pasangan dinding  adalah  bata  merah,  batako,  beton, gypsum ,  bambu, multipleks ,  bata  ringan  dan lain sebagainya. Dari berbagai pilihan material untuk  pasangan  dinding,  bata  merah  adalah material  yang  paling  banyak  digunakan  sejak dahulu.  Hal  ini  dengan  alasan  cukup  kuat, efisien,  ekonomis,  mudah  didapat  dan  bahan yang  cukup  familiar  serta  mudah  didapat  di pasaran.
Bata merah sebagai bata konvensional adalah bata yang memiliki bahan dasar berupa tanah  liat  (lempung),  yang  digunakan  sebagai salah satu bahan bangunan yang menjadi komponen utama  dalam  sebuah  struktur  bangunan,  terutama konstruksi  dinding.  Proses  pembuatan  bata merah  dilakukan  secara  tradisional  (manual) dengan  skala  industri  rumah  tangga  (non pabrikan). Secara garis besar, proses pembuatan  batu    bata  merah  dimulai  dengan pembuatan  adukan  tanah  liat    menjadi lempung,  dibentuk  dengan  alat  cetakan  sesuai ukuran,  bata  hasil  cetak  dikeringkan  dengan cara  menjemur  di  bawah  sinar  matahari, selanjutnya pembakaran bata umumnya dengan  menggunakan  kayu  bakar  dan  hasil akhirnya  bata  berubah  warnanya  dari  warna
tanah  liat  menjadi  warna  yang  identik  dengan warna  bata  merah.  Oleh  karena  proses pembuatan  bata  merah  dilakukan  secara manual,  untuk  ukuran  maupun  bentuk  tekstur dari  bata  merah  tersebut  sering tidak  sama persis atau tidak presisi.
Penggunaan bata merah sebagai dinding  bangunan  rumah  di  masyarakat Indonesia sudah sangat familiar dan berlangsung  sejak  sebelum  jaman  penjajahan Belanda. Bahkan keberadaan bata merah dapat menjadi  komponen  penting  bangunan  lainnya, diantaranya  untuk  bata  merah  yang  patah menjadi  beberapa  bagian  ( broken )  ditumbuk halus untuk selanjutnya dicampur dengan pasir halus  dan  kapur,  untuk  digunakan  sebagai plester  dinding  dan  lantai  rumah.  Pemakaian bata  merah  menjadi  bahan  plesteran  karena waktu  itu  belum  banyak  dikenal  produk  yang namanya  semen.  Disamping  itu,  penggunaan bata  merah  menjadi  pilihan  utama  karena  di kala  itu  belum  banyak  tersedia  bahan  lainnya untuk bahan pasangan (penyusun dinding).
Pada perkembangan dewasa ini dengan  adanya  kemajuan  di  bidang  teknologi dan  industri  konstruksi,  banyak  dihasilkan produk yang berperan sebagai bahan pasangan diantaranya  batu  kumbung,  batako,  bata  cetak dan pra cetak, bata ringan dan lain sebagainya. Penggunaan  bahan  alternatif  pengganti  bata merah  ini  dikarenakan  beberapa  alasan,  yaitu ketersediaan  bata  merah  sudah  semakin berkurang,  harga  yang  dirasa  menjadi  lebih mahal,  resiko  terjadi  patah  saat  dipindahkan (bongkar  muat  saat  transportasi),  serta  ukuran dan spesifikasi yang relatif beragam. Kelemahan lain penggunaan bata merah adalah dimensi yang tidak seragam sehingga membutuhkan  bahan  plesteran  yang  relatif tebal  (pembengkakan  biaya  plester  dinding) supaya  permukaan  dinding  menjadi  rata. Dengan  berbagai  alasan  yang  telah  diuraikan
tersebut,  akhirnya  menyebabkan  para  pemakai bahan  pasangan  dapat  memiliki  alternatif bahan  lain,  salah  satunya  adalah  dengan menggunakan bata ringan.
Bata  ringan  dikenal  ada  2  (dua)  jenis,
yaitu autoclaved aerated concrete (AAC) dan cellular lightweight concrete (CLC) .  Keduanya  didasarkan  pada  gagasan yang sama, yaitu dibuat dengan menambahkan gelembung  udara  ke  dalam  mortar  sehingga akan  mengurangi  berat  beton  yang  dihasilkan secara  drastis.  Perbedaan  bata  ringan AAC
dengan CLC
dari segi proses pengeringan, yaitu  bata  ringan AAC mengalami  pengeringan  dalam  oven  autoklaf bertekanan  tinggi  sedangkan  bata  ringan  jenis CLC yang  mengalami  proses  pengeringan alami.  Bata  ringan CLC sering  disebut  juga sebagai non-autoclaved aerated concrete (NAAC) .  Penggunaan  bata  ringan AAC hadir sebagai  solusi  bagi  pengguna  yang  ingin membangun  rumah  dengan  waktu  singkat  dan hemat biaya. Pengerjaan dengan bata ringan bisa  dilakukan  minimal  3  kali  lebih cepat  dan  rapi  karena  dimensinya  yang  lebih besar dan presisi daripada bata merah.
Penggunaan bata ringan dalam pembangunan  obyek  ruamah  atau  bangunan yang  lainnya  saat  ini  mulai  banyak  dikenal oleh  masyrakat  kita,  meskipun  berdasarkan spesifikasi yang  dimilikinya  mempunyai kelebihan  dan  sekaligus  memiliki  kekurangan. Kelebihan  penggunaan  bata  ringan  dapat diuraikan sebagai berikut ini:
1.  Memiliki bentuk, ukuran dan kualitas  yang seragam  sehingga  dapat  menghasilkan dinding yang rapi.
2. Dapat  menghemat  penggunaan  perekat karena tidak memerlukan siar yang tebal.
3. Beban  struktur  lebih  kecil  karena  lebih ringan  dari  pada  bata  biasa   sehingga memudahkan dalam proses
pengangkutannya.
4. Untuk  waktu  pelaksanaannya  lebih  cepat daripada pemakaian bata biasa.
5. Tidak  memerlukan  plesteran  yang  tebal, karena  umumnya  ditentukan  hanya  2,5  cm saja.
6. Struktur  kedap  suara  dan  kedap  air, sehingga  kecil  kemungkinan  terjadinya rembesan air.
7. Kuat  terhadap  tekan  yang  tinggi  sehingga mempunyai  ketahanan  yang  baik  terhadap gempa bumi.
Adapun  kelemahan yang dimiliki oleh bata  ringan  berdasarkan  spesifikasi  yang dimiliki adalah terdiri:
1.  Oleh  karena  ukurannya  yang  besar,  untuk ukuran  tanggung,  membuang  sisa  cukup banyak.
2. Butuh perekat, biasanya menggunakan semen instan. 3. Memerlukan keahlian khusus untuk memasangnya,  karena  jika  tidak  hasilnya sangat kelihatan tidak rapi.
4. Jika terkena air, maka untuk menjadi benar- benar  kering  dibutuhkan  waktu  yang  lebih lama dari bata biasa. Kalau tetap dipaksakan  diplester  sebelum  kering,  maka akan timbul bercak kuning pada plesterannya.
5. Harganya  relatif  lebih  mahal  daripada  bata merah.
6. Untuk mendapatkannya agak susah.
7. Hanya toko material besar yang menjual bata  ringan  ini  dan  penjualannya pun dalam volume besar.
Berdasarkan atas kelebihan dan kelemahan  yang  dimiliki  oleh  bata  ringan, maka penggunaan bata ringan diharapkan akan menghasilkan biaya yang lebih hemat dibanding  dengan  bata  merah  sebagai  bahan pasangan.  Pada  kasus  ini,  kita  akan  terapkan pada proyek pembangunan Madrasah Tsanawiyah  Salafiyah  Margomulyo  Kerek Kabupaten  Tuban.  Proyek  pembangunan  ini memiliki total anggaran sebesar Rp. 1.890.085.562  dengan  komposisi  hampir  30% dari total anggaran tersebut dialokasikan untuk bahan pasangan dan plesteran. Oleh karena itu, sangat  diperlukan  adanya  penelitian  yang berjudul  “Analisa  Efisiensi  Penggunaan  Bata Merah  Dibanding  Bata  Ringan  Pada  Proyek Pembangunan  Gedung  Madrasah  Tsanawiyah Salafiyah Kerek Tuban”.

## METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data pada penelitian  analisa  efisiensi  biaya  penggunaan material  bata  merah  dibanding  bata  ringan pada Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo Kerek adalah terdiri dari:
1. Data Primer Data  ini  merupakan  data  penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data pihak pertama, baik melalui pencatatan, pengukuran ataupun penghitungan data terdiri dari:
a. Biaya aktual pekerjaan pasangan dinding bangunan proyek
Data  ini  merupakan  biaya  aktual pelaksanaan  proyek  dalam  kaitannya dengan  material  yang  digunakan  untuk pasangan  dinding  bangunan  proyek, terdiri  dari  biaya  material  dan  biaya upah  tenaga  kerja.  Proses  penghitungan biaya ini tidak termasuk total pembelanjaan  proyek,  melainkan  hanya terkait dengan permasalahan yang diteliti  untuk  pekerjaan  pasang  dinding dan plesteran.
b. Waktu  pelaksanaan  pekerjaan  pasangan dan plesteran Data  ini  diperoleh  secara  langsung terhadap  waktu  pelaksanaan  proyek untuk  pekerjaan    pasangan  dan  plester dinding  bangunan  proyek.  Dengan memantau  kondisi  aktual  penyelesaian pekerjaan tersebut, erat kaitannya dengan  penentuan  besarnya  biaya  upah tenaga  kerja  pada  pekerjaan  yang menjadi obyek yang diteliti.
2. Data Sekunder Data  ini  merupakan  data  yang  didapat dari  sumber  pihak  kedua  yang  terkait dengan  proyek  yang  sedang  diteliti  (data tidak  langsung)  yang  diperlukan  untuk mendukung  kebutuhan  analisa  data,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung pada pelaksanaan penelitian ini, terdiri dari:
1. Rancangan atau disain proyek Rancangan  atau  disain  proyek meliputi  tes  tanah,  denah  proyek, rancangan  kekuatan  struktur  beton, desain  metode  kerja,  gambar  kerja, dokumentasi dan lainnya.
2.  Rancangan  anggaran  belanja  proyek (RAB)
Rancangan anggaran belanja proyek terdiri  dari  biaya-biaya  yang  tercantum dalam  daftar  rekapitulasi  biaya  meliputi jenis  pekerjaan,  volume  pekerjaan, satuan,  harga  satuan  pekerjaan,  harga satuan  dan  jumlah  upah  pekerja  ( man power ), jumlah dan harga satuan bahan, analisa harga satuan pekerjaan, administrasi  &  umum,  manajemen  dan biaya-biaya  lainnya.  Data-data  yang dibutuhkan  untuk  analisa  pengolahan data penelitian terkait data luas pasangan  dinding  bangunan  dan  data luas  plesteran  karena  terkait  dengan
materi  yang  diteliti,  yaitu  penggunaan bahan  material  pasangan  berupa  bata merah dan bata ringan.
3. Rencana kerja dan syarat pelaksanaan proyek (RKS)
Rencana  kerja  dan  syarat-syarat pekerjaan  pelaksanaan  proyek  terdiri dari  keterangan  dan  informasi  tentang proyek  yang  dikerjakan,  penjelasan umum  dan  teknis,  peraturan  teknis, syarat  pelaksanaan  dan  persyaratan administrasi.
4.    Penjadwalan  waktu  proyek  ( time schedule )
Penjadwalan  waktu  proyek  berisi uraian-uraian  aktivitas  atau  kegiatan beserta  kebutuhan  waktu  pelaksanaan dan  hingga  kapan  proyek  tersebut  harus diselesaikan.
Pengukuran variabel dalam pelaksanaan  penelitian  ini  adalah  terdiri sebagai berikut ini:
1.    Biaya  material  pasangan  dinding bangunan proyek
Pada  variabel  ini  adalah  jumlah material  yang  dibutuhkan  dalam  pekerjaan pasangan  dinding  bangunan  proyek  yang diteliti.  Dengan  mengetahui  jumlah pcs yang dibutuhkan  kemudian dikalikan  harga per pcs akan  didapatkan  jumlah  biaya material  untuk  pekerjaan  pasangan  dinding bangunan proyek. Termasuk dalam perhitungan  biaya  ini  adalah  biaya  adonan (semen  dan  pasir  ayakan)  untuk  material pasangan  bata  merah  dan  biaya  perekat (semen  instan)  untuk  material  bata  ringan, yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding obyek bangunan. Dengan demikian, biaya material  pasangan  dinding  merupakan penjumlahan  biaya  material  pasangan ditambah  dengan  biaya  tambahan  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  pekerjaan pasangan.
2.    Biaya  tenaga  kerja  untuk  pekerjaan pasangan dinding bangunan proyek Pada  variabel  ini  adalah  biaya  tenaga kerja  yang  dibutuhkan  untuk  pekerjaan pasangan  dinding  bangunan  proyek  terdiri material  bata  merah  dan  bata  ringan, dihitung  dengan  cara  menentukan  luasan dinding yang dibutuhkan untuk pelaksanaan  pekerjaan  dikalikan  tarif  upah
tenaga  kerja/meter  persegi  pada  pekerjaan tersebut.
3.    Biaya  plesteran  dinding  bangunan proyek Pada  variabel  ini  adalah  biaya  yang diperlukan untuk pekerjaan plesteran dinding bangunan proyek, terdiri dari biaya bahan  untuk  kebutuhan  plesteran,  terdiri dari  bahan  adonan  semen  dan  pasir  ayakan untuk  pasangan  material  bata  merah  dan bahan  perekat  (semen  instan)  untuk pasangan material bata ringan.
4.    Biaya  total  pekerjaan  pasangan  dan plesteran dinding bangunan proyek Pada  variabel  ini  adalah  merupakan penjumlahan  dari  biaya  material  yang diperlukan sebagai bahan pasangan dinding beserta  biaya  tambahannya,  biaya  tenaga kerja  yang  diperlukan  untuk  pekerjaan pasangan  dinding  dan  biaya  plesteran  yang diperlukan  untuk  membuat  permukaan dinding  menjadi  rata  dan  halus.  Setelah biaya  total  ini  didapatkan,  kemudian dibandingkan  antara  biaya  menggunakan bata  merah  dengan  bata  ringan  untuk pekerjaan pasangan dan plesteran, selanjutnya  dapat  dihitung  berapa  banyak hasil  analisa  efisiensi  biaya  penggunaan material  batu  bata  merah  dengan  bata ringan  untuk  pekerjaan  pasangan  dan plesteran  dinding  bangunan  proyek  yang diteliti. Untuk menghitung nilai penghematan  atas  penggunaan  material pasangan  bata  merah  dengan  penggunaan material  bata  ringan,  dilakukan  dengan menghitung  selisih  biaya  untuk  ke-2 material tersebut.
Adapun
untuk menentukan nilai efisiensi adalah ditentukan  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut ini:
Pengolahan dan analisis data menggunakan  perangkat  lunak  ( software ), yaitu analisis deskriptif kuantitatif menggunakan microsoft  excel .  Analisis  ini dilakukan  untuk  menghitung  dan  mengolah data  kuantitatif  terdiri  dari  data  volume bangunan  dinding,  jumlah  kebutuhan  material pasangan  dinding  dan  plesteran,  jumlah  upah tenaga kerja untuk pekerjaan pasangan dinding dan plesteran dan kebutuhan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHSAN
1.  Biaya  Material  Pasangan  Dinding
Bangunan Proyek Dalam rangka mencerdaskan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Bangsa Indonesia  di  tahun  1945,  sangat  diperlukan adanya  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang dapat  menunjang  proses  kegiatan  belajar  dan mengajar.  Keberadaan  Madrasah  Tsanawiyah Salafiyah  Margomulyo  Kerek  Tuban  yang beralamat  di  Jalan  Tanjung  No.  613  Desa Margomulyo  Kecamatan  Kerek  Kabupaten Tuban,  dengan  status  terakreditasi  B  dengan NSM:  121235230073  dan  NPSM:  20505699 merupakan  sebuah  lembaga  penyelenggara proses belajar mengajar yang sangat dibutuhkan  khususnya  bagi  masyarakat  Kerek dan  sekitarnya.  Kondisi  sekolah  tersebut memerlukan  penambahan  kapasitas  untuk dapat  meningkatkan  pagu  penerimaan  siswa baru  yang  dilakukan  dengan  penambahan fasilitas  ruang  kelas  yang  memadai  dan  untuk itu  diperlukan  pembangunan  ruang  kelas  baru (RKB) lantai II.
Dalam  rangka  untuk  merealisasikan pembangunan  kelas  baru  (RKB)  lantai  II Madrasah  Tsanawiyah  Salfiyah  Margomulyo Kerek  Tuban,  maka  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Tuban  melalui  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mengganggarkan  proyek  tersebut  dengan rencana  anggaran  biaya  (RAB),  terdiri  dengan perincian  pekerjaan  beserta  nilai  biaya  atas setiap  pekerjaan  seperti  dapat  diamati  pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Rencana anggaran biaya
pembangunan  kelas  baru  (RKB) lantai  II  Madrasah  Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban N o Uraian Pekerjaan Proyek Jumlah Anggaran (Rp) Lantai I 1 Pekerjaan persiapan 16.448.253, 00 2 Pekerjaan tanah 30.844.773, 75 3 Pekerjaan  pasangan dan plesteran 199.387.494 ,00 4 Pekerjaan beton 814.995.183 ,94 Lantai II 1 Pekerjaan  pasangan dan plesteran 151.863.297,98 Nilai efisiensi =
2 Pekerjaan beton 52.501.919,04 3 Pekerjaan kusen pintu dan daun jendela 179.622.855,88 4 Pekerjaan penutup atap 247.613.808,84 5 Pekerjaan plafond 134.985.505,10 6 Pekerjaan penggantung/pengun ci 5.678.040,00 7 Pekerjaan instalasi listrik 7.000.070,00 8 Pekerjaan pengecatan 49.144.360,87 Total Anggaran Proyek 1.890.085.5 62,38 Terbilang:  #  Satu  milyar  delapan  ratus sembilan  puluh  juta  delapan puluh  lima  ribu  lima  ratus enam  puluh  dua  rupiah  tiga puluh delapan sen #
Sumber: Rencana Anggaran Biaya (2021)
Pada  Tabel  1  di  atas  dapat  diketahui untuk  pekerjaan  pasangan  dan  plesteran  pada lantai  I  sebesar  Rp.  199.387.494,00  dan  pada lantai  II  sebesar  Rp.  151.863.297,98  sehingga totalnya  menjadi  Rp.  351.250.791,98  atau setara  dengan  18,58%  dari  total  anggaran proyek. Berdasarkan pada topik yang dikhususkan  untuk  diteliti  pada  pelaksanaan penelitian  ini,  hanya  dibahas  untuk  pekerjaan pasangan dan plesteran, maka untuk pekerjaan-pekerjaan lain pada proyek ini dapat dianggap  diabaikan  atau  tidak  menjadi  obyek yang diteliti.
Sebelum  sampai  pada  pembahasan tentang  berapa  jumlah  material  pasangan dinding untuk bangunan proyek, maka terlebih dahulu  ditentukan  berapa  luasan  untuk pekerjaan  dinding  untuk  kebutuhan  proyek yang  diteliti,  dapat  diamati  pada  Tabel  2  di bawah ini:
Tabel 2. Kebutuhan luasan pekerjaan pasangan
dinding proyek Madrasah Tsanawiyah  Salafiyah  Margomulyo Kerek Tuban
N o Uraia n peker jaan Ana lis Volu me (m 2 ) Harga
satuan (Rp) Jumlah (Rp)
1 Lanta i I An. DT 04 120, 00 105.55 3,70 12.666.4 44,00 2 Lanta An. 393, 105.55 41.510.0
i II D 04 26 3,70 48,06 Jumlah 513, 26 105.55 3,70 54.176.4 92,06 Sumber: Rencana Anggaran Biaya (2021)
Seperti  dapat  diamati  pada  Tabel  2  di atas,  pada  bangunan  proyek  yang  diteliti membutuhkan  jumlah  luasangan  pasangan dinding  513,26  m 2 terdiri  dari  luasan  dinding pada  lantai  I  seluas  120,00  m 2 dan  lantai  II seluas  393,26  m 2 .  Selanjutnya,  berdasarkan atas luasan tersebut akan dicari berapa masing- masing  kebutuhan  material  untuk  bata  merah dan  bata  ringan  yang  diperlukan  untuk pembangunan proyek yang diteliti.
Untuk  mendapatkan  hasil  perhitungan yang  akurat  material  pasangan  dinding,  maka ditentukan sebagai acuan (patokan) penggunaan  material  menggunakan  ukuran dimensi  seperti  dapat  diamati  pada  Tabel  3 berikut ini:
Tabel  3.  Ukuran  material  pasangan dinding
N o Material pasangan dinding Ukuran/dimensi 1 Bata merah 5 cm x 10 cm x 20 cm 2 Bata ringan 10 cm x 20 cm x 60 cm Sumber: Epocurement (2020)
Seperti  ditampilkan  pada  Tabel  3  di atas  tentang  ukuran/dimensi  untuk  material pasangan  dinding  terdiri  dari  bata  merah  dan bata ringan, maka ke-2 material tersebut dapat digunakan  pada  pasangan  dinding  yang memiliki  ketebalan  10  cm.  Berdasarkan perhitungan  yang  diunggah  di  media google secara online oleh  situs website epocurement (2020) atas ukuran/dimensi yang dimiliki oleh masing-masing  material  tersebut,  maka  untuk perhitungan  kebutuhan  luasan  1  m 2 dapat ditentukan sebagai berikut ini:
1. Bata merah Pada  situs website tersebut  ditentukan jarak  adukan  antar  semen  antar  bata  merah 2  cm  dengan  ukuran  tebal  dinding  10  cm, sehingga  bata  merah  utuh  yang  diperlukan sebanyak  56  buah  ditambah  dengan  bata merah  ukuran  setengah  membutuhkan  14 buah atau 7 buah ukuran utuh, jadinya total kebutuhan bata merah untuk luasan dinding 1  m 2 adalah  63  buah.  Pada  perhitungan  ini
hanya  berdasarkan  teori  dan  susah  dalam kenyataannya, disamping untuk bisa terpenuhi  sesuai  dengan  standar  yang ditentukan  63  buah  bata/m 2 diperlukan tingkat skill atau  keterampilan  tinggi  dan alat  pemotong  khusus  dari  tukang  yang memasangnya.
2. Bata ringan Pada situs website tersebut perhitungan penggunaan  bata  ringan  dengan  luasan dinding  1  m 2 dan  dengan  memiliki ketebalan  dinding  10  cm,  maka  untuk menghitung  1  m 3 bata  ringan  dengan ukuran  ketebalan  dinding  tersebut  cukup dengan  mengalikan  dengan  jumlah  isi  bata ringan  dalam  setiap  kubiknya  (m 3 ),  yaitu 83,33  buah.  Dari  ukuran  bata  ringan  yang memiliki  ukuran    luas  permukaan  0,6  m  x 0,2  m  =  0,12  m 2 dengan  ketebalan  10  cm, maka  dalam  setiap  kubiknya  data  dihitung luasannya adalah 0,12 m 2 x 83,33 = 9,9996 m 2 atau  dibulatkan  menjadi  10  m 2 .  Dari perhitungan  ini,  maka  untuk  kebutuhan luasan  dinding  1  m 2 dengan  menggunakan bata  ringan  membutuhkan  sebanyak  8,3 buah.
Selanjutnya,  setelah  kita  mendapatkan jumlah  material  bata  merah  dan  bata  ringan untuk  tiap  luasan  1  m 2 akan  bisa  ditentukan jumlah atas ke-2 material tersebut pada proyek pembangunan  ruang  kelas  Baru  (RKB)  lantai II Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo  Kerek  Tuban,  seperti  dapat diamati pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel  4.  Kebutuhan  material  pasangan dinding bata merah dan bata ringan
N o Materi al pasanga n Lu as dindin g (m 2 ) Juml ah/m 2 (buah) Juml ah material (buah) 1  Bata mereh 51 3,26 63 32.3 35,38 2  Bata ringan 51 3,26 8,3 4.260,06 Sumber: Data diolah (2021) Setelah kita mendapatkan data perhitungan jumlah material pasangan dinding bata  merah  dan  bata  ringan  pada  proyek  yang diteliti,  maka  selanjutnya  kita  akan  berusaha mendapatkan  harga  per  buah  untuk  masing- masing material tersebut pada tahun berjalnnya proyek  di  tahun  2021,  yaitu  sebagai  berikut ini:
1.  Harga bata merah Berdasarkan situs website
materindo.com  (2021)  yang  diunggah melalui  media online  google penentuan harga  bata  merah  yang  berlaku  di  Jawa Timur  dapat  diamati  pada  Tabel  5  berikut ini:
Tabel  5.  Harga  bata  merah  berlaku wilayah Jawa Timur tahun 2021 No. Daerah Sa tuan Harga satuan (Rp/biji) 1  Kediri Biji 430 2  Madiun Biji 480 3  Blitar Biji 630 4  Malang Biji 630 5  Tulungagun g Biji 530 6  Nganjuk Biji 430 7  Mojokerto Biji 400 8  Surabaya Biji 530 Rata-rata Biji 508 Sumber: Materindo.com (2021) 2. Harga bata ringan
Berdasarkan  atas  situs website desain david  (2021)  yang  diunggah  di  media online google didapatkan harga bata ringan dengan  ukuran  adalah  Rp.  615.000  per  m 3 atau  sama  denagn  harga  Rp.  7.380,3  per buah (1 m 3 bata ringan berisi 83,33 buah).
Berdasarkan  pendekatan  atas  harga- harga  material  pasangan  dinding  bata  merah dan  bata  ringan  yang  sudah  didapatkan,  maka dapat  ditentukan  biaya  atas  ke-2  material tersebut  pada  proyek  pembangunan  runag kelas  baru  (RKB)  lantai  II  Madrasah Tsanawiyah  Salafiyah  Margomulyo  Kerek Tuban,  seperti  diuraikan  pada  Tabel  6  sebagai berikut ini:
Tabel 6. Biaya material pasangan dinding
N o. Jenis materi al Jum lah kebutuh an (buah) H arga per buah (Rp) Biaya material (Rp) 1 Bata merah 32.3 35,38 508,0 16.426. 373,04 2 Bata ringan 4.26 0,06 7. 380,3 31.440. 520,82 Sumber: Data diolah (2021) Berdasarkan  atas  data  perhitungan yang  ditampilkan  pada  Tabel  6  di  atas,  dapat diketahui untuk luasan yang sama (513,26 m2)
dalam  pembangunan  proyek  yang  diteliti adalah material pasangan
dinding menggunakan bata merah membutuhkan biaya Rp.  16.426.373,04  dan  untuk  bata  ringan membutuhkan biaya Rp. 31.440.520,82 (hampir  2  kali  biaya  bata  merah).  Pada perhitungan ini hanya berdasarkan materialnya saja  dan  belum  termasuk  biaya  bahan  adonan untuk  pasangan  bata  merah  dan  biaya  perekat menggunakan  semen  instan  untuk  pasangan bata ringan.
Berdasarkan  situs website AJBS home center (2020)  yang  diunggah  melalui  media online google ,  dinyatakan  bahwa  pada pemasangan  bata  merah  membutuhkan  biaya Rp.  27.500/m2  untuk  bahan  adonan  yang terdiri dari semen dan pasir ayakan, sedangkan pada  pemasangan  bata  ringan  membutuhkan biaya Rp. 14.800/m 2 untuk perekat menggunakan semen instan. Dengan demikian, jumlah  biaya  material  pasangan  dinding bangunan seluas 513,26 m2 meliputi penjumlahan  biaya  material  pasangan  (bata merah dan bata ringan) ditambah dengan biaya tambahan  (adonan  dan  semen  instan)  yang diperlukan dalam pasangan dinding bangunan. Adapun  perhitungan  atas  biaya  material pasangan dinding bangunan pada proyek  yang diteliti dapat diamati pada Tabel 7 berikut ini: Tabel  7.    Jumlah  material  pasangan  dinding proyek  pembangunan  ruang  kelas baru  (RKB)  Madrasah  Tsanafiyah Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban
N o. Jenis material Biaya material (Rp) Bahan tambahan (Rp) Jumlah biaya material (Rp) 1 Bata merah 16.426.37 3,04 14.114 .650 30.541.02 3,04 2 Bata ringan 31.440.52 0,82 7.596.248 39.036.76 8,82 Sumber: Data diolah (2021) Berdasarkan  pada  hasil  perhitungan seperti  yang  disajikan  pada  Tabel  7  di  atas, maka asumsi penggunaan bata merah dibanding  dengan  bata  ringan  pada  proyek pembangunan Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo  Kerek  Tuban  membutuhkan biaya  Rp.  30.541.  023,04  untuk  bata  merah dan  Rp.  39.036.768,82  untuk  bata  ringan  atau mempunyai  selisih  atas  ke-2  material  tersebut sebesar  Rp.  8.495.745,78.  Dengan  didapatkan sesilisih biaya atas perbandingan ke-2 material tersebut,  memberikan  pengetahuan  bagi  kita bahwa  harga  bata  merah  yang  lebih  murah
dibanding bata ringan, tetapi pada kenyataannya  juga  membutuhkan  biaya  bahan adonan  yang  lebih  mahal  dibanding  biaya bahan perekat (semen instan).

## 2. Biaya Tenaga Kerja Pekerjaan Pasangan Dinding Bangunan Proyek
Pada  pekerjaan  dalam  suatu  proyek khususnya  proyek  konstruksi,  disamping membutuhkan  sumber  daya  material  yang diperlukan  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam rencana  kerja  dan  syarat-syarat  pekerjaan (RKS)  juga  diperlukan  sumber  daya  manusia atau  tenaga  kerja  untuk  melakukan  pekerjaan sehingga  pekerjaan  proyek  bisa  diselesaikan. Begitupun  pada  proyek  pembangunan  ruang kelas  baru  (RKB)  lantai  II  Madrasah Tsanawiyah  Salafiyah  Margomulyo  Kerek Tuban, dalam pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding bangunan proyek tersebut membutuhkan tenaga kerja.
Pada penelitian ini, jumlah biaya yang diperlukan  dalam  pekerjaan  pasangan  dinding bangunan akan diperbandingkan untuk 2 (dua) jenis material yang terdiri dari bata merah dan bata  ringan.  Berdasarkan  Wajdji  (2020) menerangkan  bahwa  dalam  analisa  untuk menentukan  biaya  pasang  material  pasangan dinding  bangunan  terdiri  dari  upah  tenaga kerja  harian  dan  koefisien  masing-masing tenaga  kerja  sehingga  dihasilkan  satuan  biaya pasang material dinding bangunan. Berikut ini ditampilkan  daftar  upah  tenaga  kerja  seperti dapat diamati pada Tabel 8 berikut ini:
Tabel  8.  Daftar  upah  pekerja  material
pasang dinding bangunan N o. Spesifikasi pekerja Satuan Upah (Rp) 1  Pekerja OH 157.643 2  Tukang batu OH 166.729 3  Kepala tukang OH 182.676 4  Mandor OH 194.274 Rata-rata upah OH 175.331
Sumber: Wajdji (2020)
Berdasarkan  daftar  upah  tenaga  kerja seperti  ditampilkan  pada  Tabel  8  di  atas, selanjutnya  dilakukan  penghitungan  analisa biaya  satuan  pekerjaan  pasangan  dinding  batu merah/m 2 sebagaimana disajikan pada Tabel  9 sebagai berikut ini:
Tabel  9.  Analisa  biaya  satuan  pekerjaan pasangan dinding batu merah/m 2 N o. Uraia n Satu an Koefisi en Harga satua n (Rp) Juml ah (Rp) 1 Peker ja OH 0,300 157.6 43 47.29 3 2 Tuka ng batu OH 0,100 166.7 29 16.67 3 3 Kepal a tukan g OH 0,010 182.6 76 1.827 4 Mand or OH 0,015 194.2 74 2.914 Jumlah OH 0,425 175.3 31 68.70 7
Sumber: Wajdji (2020) Seperti yang dapat diamati pada Tabel 9 di  atas,  dapat  diketahui  untuk  biaya  tenaga kerja  pasangan  dinding  menggunakan  bata merah  berdasarkan  analisa  satuan  per  m 2 adalah  Rp.  68.707.  Dengan  demikian,  total biaya  yang  dibutuhkan  untuk  pekerjaan  pada proyek  pembangunan  ruang  kelas  baru  (RKB) lantai  II  Madrasah  Tsanawiyah  Salafiyah Margomulyo  Kerek  Tuban  dengan  luas dinding  513,26  m 2 adalah  sebesar  Rp. 35.264.554,82.
Selanjutnya,  kita  akan  menghitung berapa  jumlah  biaya  tenaga  kerja  yang dibutuhkan  untuk  pekerjaan  yang  dengan menggunakan  bahan  pasangan  bata  ringan. Berdasarkan  situs website AJBS home  center yang  diunggah  melalui  media online google , dinyatakan  bahwa  pada  pekerjaan  pasangan dinding menggunakan bata ringan membutuhkan  waktu  40  menit/m 2 ,  sementara dengan menggunakan bata merah membutuhkan  waktu  60  menit/m 2 .    Dengan demikian,  berdasarkan  referensi  ini  dapat ditentukan  biaya  tenaga  kerja  untuk  pekerjan pasangan  dinding  menggunakan  material  bata merah  dan  bata  ringan,  seperti  ditampakkan pada Tabel 10 di bawah ini:
Tabel 10.  Biaya tenaga kerja pekerjaan pasangan dinding bangunan proyek pembangunan  ruang  kelas  baru (RKB) lantai II Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban N o. Jenis materi al Luas dindin g (m 2 ) Biaya tenaga kerja (Rp/m 2 ) Jumlah biaya tenaga kerja (Rp) 1 Bata merah 513,2 6 68.707 35.264.554, 82 2 Bata ringan 513,2 6 45.805 23.509.874, 30 Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan  atas  perhitungan  yang disajikan  pada  Tabel  10  di  atas,  dapat  diamati untuk pekerjaan pasangan dinding menggunakan material bata ringan menghasilkan  biaya  tenaga  kerja  lebih  murah dibanding  menggunakan  material  bata  merah, terdapat  selisih  biaya  lebih  hemat  sebesar  Rp. 24.902/m 2 .

## 3.  Biaya  Plesteran  Dinding  Bangunan Proyek
Penggunaan
material pasangan dinding  baik  menggunakan  bata  merah maupun  bata  ringan,  keduanya  sama-sama membutuhkan plesteran untuk membuat permukaan dinding bangunan menjadi rata dan halus.  Berdasarkan  atas  rencana  anggaran biaya (RAB) proyek pembangunan ruang kelas baru  (RKB)  lantai  II  Madrasah  Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo Kerek Tuban, diuraikan untuk biaya plesteran dapat ditampilkan pada Tabel 11 sebagai berikut ini:
Tabel  11.  Rencana  anggaran  biaya plesteran dinding bangunan proyek
N o. Uraia n pekerj aan Anal is Volu me (m 2 ) Harg a satua n (Rp/ m 2 ) Jumlah (Rp)
1 Lantai I SNI. DT 04 340,0 0 44.4 66 15.118.4 40,00 2 Lantai II SNI. DT 04 786,5 2 44.4 66 34.973.3 98,32 Total biaya 44.4 50.091.8
plesteran 1.126 ,52 66 38,32 Sumber: Rencana Anggaran Biaya (2021)
Seperti  diuraikan  pada  Tabel  11 tersebut  di  atas,  pada  bangunan  proyek  yang diteliti direncanakan untuk pekerjaan plesteran dinding  bangunan  dianggarkan  sebesar  Rp. 50.091.838,32  terdiri  untuk  plesteran  lantai  I sebesar Rp. 15.118.440,00 dan lantai II sebesar Rp.  34.973.398,32.  Pada  pekerjaan  plesteran tersebut digunakan komposisi campuran bahan 1:5  dalam  pengertian  1  bagian  semen membutuhkan 5 bagian pasir ayakan.
Pada  proyek  pembangunan  ruang kelas  baru  (RKB)  lantai  II  Madrasah Tsanawiyah  Salafiyah  Margomulyo  Kerek Tuban, kita akan melakukan pendekatan untuk menghitung  biaya  yang  dibutuhkan  untuk biaya  plesteran  dinding  seluas  1.126,52  m2 atas  ke-2  material  tersebut.  Berdasarkan Hidayat  (2018)  dinyatakan  bahwa  dalam  studi perbandingan biaya material pekerjaan pasangan khususnya untuk pekerjaan plesteran, didapatkan biaya plesteran menggunakan  bata  merah  membutuhkan  Rp. 48.300/m 2 sedangkan biaya plesteran menggunakan  bata  ringan  membutuhkan  Rp. 25.880/m 2 .  Berdasarkan  atas  referensi  ini, maka  pada  proyek  yang  diteliti  dengan  luasan dinding  yang  membutuhkan  plesteran  dapat dihitung  atas  biaya  yang  yang  dibutuhkan untuk  material  bata  merah  dan  bata  ringan, seperti disajikan pada Tabel 12 di bawah ini:
Tabel 12. Biaya plesteran dinding bangunan proyek
N o. Jenis materi al Luasan plestera n (m 2 ) Biaya plestera n (Rp/m 2 ) Jumlah biaya plesteran 1  Bata merah 1.126,5 2 48.300 54.410.9 16 2  Bata ringan 1.126,5 2 25.880 29.154.3 38
Sumber: Data diolah (2021)
Seperti dapat diamati pada Tabel 12 di atas,  dapat  diketahui  biaya  plesteran  dinding bangunan  proyek  pembangunan  ruang  kelas baru  (RKB)  lantai  II  Madrasah  Tsanawiyah Salafiyah Margomulyo Kerek, apabila menggunakan
material bata merah membutuhkan biaya Rp. 54.410.916
sedangkan  bila  menggunakan  material  bata ringan  membutuhkan  biaya  Rp.  29.154.338
(lebih  hemat).  Dengan  perbandingan  biaya plesteran  atas  ke-2  material  tersebut  yang mencapai Rp. 25.256.578 membuktikan bahwa ukuran dimensi bahan yang lebih seragam dan presisi  akan  menghasilkan  biaya  plesteran yang lebih murah.

## 4.  Biaya  Total  Pekerjaan  Pasangan  dan Plesteran Dinding Bangunan Proyek
Seperti  kita  ketahui  bersama  bahan  material dinding  terus  berkembang  seiring  dengan tuntutan  kebutuhan  dalam  mencapai  biaya, waktu  dan  mutu  yang  paling  efektif  dan efisien.  Munculnya  teknologi  bata  ringan sebagai  material  pasangan  dinding,  cukup memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat pada  umumnya  dan  dunia  konstruksi  pada khususnya.  Pada  penelitian  ini,  dengan melakukan  berbagai  upaya  pendekatan  untuk dapat  melakukan  analisa  efisiensi  biaya penggunaan  material  bata  ringan  dibanding dengan bata merah.
Hadirnya produk bata ringan memberikan keleluasaan bagi pemilik bangunan  untuk  menambah  alternatif  pilihan dalam  penggunaan  bahan  pasangan  dinding bangunan.  Dengan  adanya  penelitian  ini,  akan didapatkan  apakah  penggunaan  material  bata ringan  memberikan  solusi  bagi  adanya efisiensi  biaya  pasangan  bila  dibandingkan dengan  menggunakan  bata  merah?  Untuk menjawab  pertanyaan  tersebut,  maka  pada proyek  pembangunan  ruang  kelas  baru  (RKB) lantai  II  Madrasah  Tsanawiyah  Salafiyah Margomulyo  Kerek  Tuban,  akan  dihitung perbandingan atas ke-2 material tersebut. Pada proyek  ini,  penggunaan  mataerial  bata  merah dan  bata  ringan  dihitung  berdasarkan  3  (tiga) komponen  biaya  yang  terdiri  sebagai  berikut ini:
1. Biaya  material  pasangan  dinding  bangunan proyek Biaya material ini dihitung berdasarkan atas  biaya  material  ditambah  dengan  biaya tambahan yang diperlukan untuk pemasangan  atas  material  tersebut.  Untuk penggunaan material sebagai bahan pasangan  dinding,  untuk  bata  merah  selain membutuhkan bata merah juga membutuhkan  adonan  yang  terdiri  dari pasir  ayakan  dan  semen,  sedangkan penggunaan  bata  ringan  membutuhkan bahan perekat berupa semen instan.
2. Biaya  tenaga  kerja  pekerjaan  pasangan dinding bangunan proyek Biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan  analisa  harga  satuan  pekerjaan pasangan  dinding  menggunakan  material per m 2 luasan dinding pasangan.
3. Biaya plesteran dinding bangunan proyek Biaya  ini  dihitung  berdasarkan  studi perbandingan  biaya  material  pekerjaan pasangan khususnya untuk pekerjaan plesteran atas bata merah dan bata ringan.
Berdasarkan atas uraian atas komponen-komponen biaya di atas, maka pada penggunaan  material  bata  merah  dan  bata ringan  sebagai  bahan  pasangan  pada  proyek yang  dapat  diteliti  dapat  diamati  pada  Tabel Tabel 13 sebagai berikut ini:
Tabel  13.  Perbandingan  biaya  material bata merah dibanding bata ringan
N o. Jeni s Mat erial Biaya materi al (Rp) Biaya tenaga kerja (Rp) Biaya plester an (Rp) Total biaya (Rp) 1 Bata mera h 30.54 1.023 35.26 4.554 54.41 0.916 120.21 6.493 2 Bata ring an 39.03 6.768 23.50 9.874 29.15 4.338 91.700. 980
Sumber: Data diolah (2021)
Berdasarkan  hasil  perbandingan  biaya material  bata  merah  dibanding  dengan  bata ringan  pada  proyek  yang  diteliti  seperti disajikan  pada  Tabel  13  di  atas,  memberikan hasil bahwa jumlah biaya penggunaan material bata ringan lebih hemat dibanding dengan bata merah  dengan  nilai  efisiensi  sebesar  Rp. 28.515.513  atau  sekitar  23,72%.  Untuk mendapatkan  nilai  efisiensi  dapat  dijelaskan dengan perhitungan di bawah ini:
Berdasarkan  atas  nilai  efisiensi  dari penggunaan material bata ringan dibandingkan
dengan  material  bata  merah  pada  proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) lantai II Madrasah  Tsanawiyah  Salafiyah  Margomulyo Kerek  Tuban,  memberikan  pencerahan  bagi kita  semua  khususnya  bagi  para  pihak  yang berkecimpung  di  bidang  industri  proyek konstruksi  bahwa  harga  material  bata  ringan yang  harganya  lebih  mahal  dibanding  dengan bata merah, tetapi dalam aplikasi penggunaannya sebagai material bahan pasangan  dinding  bangunan  proyek  tidak selalu  menghasilkan  biaya  yang  lebih  mahal. Hal  ini  dapat  dipahami  bahwa  dalam penggunaan  material  tersebut  tidak  berdiri sendiri,  dalam  artian  penggunaan  material akan menentukan biaya ikutan yang diperlukan seperti biaya yang diperlukan untuk memasangnya,  biaya  tenaga  kerja  yang diperlukan  untuk  pekerjaan  pasangan  dan biaya  yang  dibutuhkan  untuk  membuat permukaan  menjadi  halus,  licin  dan  rata dengan melakukan pekerjaan plesteran dinding.
Dengan  hasil  yang  telah  didapatkan pada  penelitian  ini,  maka  dalam  penggunaan material  sebagai  bahan  pasangan  dinding bangunan  kita  harus  bijak  dalam  memilih  dan bisa mempelajari atas kelebihan dan kelemahan  atas  material  yang  akan  digunakan serta  menyesuaikan  dengan  tema  bangunan yang kita  kehendaki. Dalam  hal ini, kita  harus mengendalikan  dalam  3  (tiga)  sasaran  proyek yang  terdiri  dari  biaya  yang  dibutuhkan, jadwal waktu pelaksanaan dan mutu hasil yang diharapkan.  Berbekal  dari  ke-3  sasaran tersebut, banyak upaya dan langkah yang harus dipikirkan  supaya  hasil  pencapaiannya  bisa memenuhi ke-3 sasaran tersebut.

## PENUTUP
1.  Dengan kenyataan perbandingan atas harga material  bata  ringan  dengan  harga  material bata  merah  dapat  dipastikan  harga  bata ringan  per  satuannya  (buah)  lebih  mahal daripada  bata  merah.  Mahalnya  biaya  atas material  tersebut  tidak  serta  merta  akan menghasilkan  biaya  yang  lebih  mahal dalam  penggunaannya,  perlu  ditinjau  lagi perlu ada biaya ikutan (biaya pemasangannya)  yang  diperlukan  atas penggunaan  material  tersebut  pada  dinding bangunan.
2.  Dalam  aplikasi  penggunaan  atas  material bata  merah  dan  bata  ringan  sebagai
Niliai efisiensi = =
= = 23,72%
pasangan  dinding  bangunan  pada  proyek yang  diteliti  membutuhkan  biaya  Rp. 30.541.023  untuk  material  bata  merah  dan Rp. 39.036.768 untuk material bata ringan. 3.  Biaya  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  untuk dapat melakukan pekerjaan pasangan dinding bangunan pada proyek yang diteliti membutuhkan biaya Rp.  35.264.554 untuk pasangan  dinding  menggunakan  material bata  merah  dan  Rp.  23.509.874  untuk pasangan  dinding  menggunakan  material bata ringan.
4.  Biaya  yang  diperlukan  untuk  membuat permukaan  dinding  bangunan  menjadi halus  dan  rata  (pekerjaan  plesteran)  pada proyek  yang  diteliti  memerlukan  biaya sebesar Rp. 54.410.916 untuk material bata merah  dan  biaya  Rp.  29.154.338  untuk material bata ringan.
5.  Secara  jumlah  biaya  atas  perbandingan penggunaan bahan pasangan dinding dengan  menggunakan  material  bata  merah dengan  bata  ringan  pada  proyek  yang diteliti,  untuk  bata  merah  biaya  totalnya adalah  Rp.  120.216.493  dan  untuk  biaya penggunaan  bata  ringan  biaya  totalnya adalah Rp.  91.700.980.
6.  Secara  umum  pada  hasil  analisa  efisiensi atas  penggunaan  material  bahan  pasangan dinding menggunakan bata merah dibandingkan dengan bata ringan menghasilkan  nilai  pengehamatan  biaya sebesar  Rp.  28.515.513  atau  dengan pencapaian nilai efisiensi sebesar 23,72%.

## DAFTAR PUSTAKA
Barry, Donald S dan Paulson. 1998.
Manajemen  Konstruksi  Profesional. Erlangga, Jakarta.
David,  Disain.  2019.  Daftar  Harga  Bata Ringan.  In 03  Juni  2021,  18:55
(diakses  03  Juni  2021) .  Media Online Google .
Dimyati,  H  dan  Nurjaman,  K.  2014. Manajemen  Proyek.  Penerbit  Pustaka Setia, Bandung.
Dipohusodo,  I.  1996.  Manajemen  Proyek  dan Konstruksi. Penerbit Kanisius, Jakarta.
Epocurement . 2020. Cara Menghitung
Kebutuhan  Bata  Ringan.  In 04  Juni 2021,  19:45  (diakses  04  Juni  2021) . Media Online Google .
Ervianto,  Wulfram  I.  2005.  Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi. Penerbit Andi Offset, Yogjakarta.
Gray,  C.,  Simanjuntak.  P.,  Lien  K.  S.  , Mspaitella,  P.  F.  L.  dan  Varley,  R.  C. G.  2007.  Pengantar  Evaluasi  Proyek. Penerbit  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta.
Hidayat,  Felix.  2018.  Studi  Perbandingan Biaya  Material  Pekerjaan  Pasangan Dinding  Bata  ringan  dengan  Bata Merah.  Jurnal  Media  Teknik  Sipil Volume  X  tahun  2018  Universitas Parahiyangan, Bandung.
Home  Center ,  AJBS.  2010.  Hitung-hitungan Biaya  Bata  Ringan.  In 07  Juni  2021,
19:45  (diakses  07  Juni  2021) .  Media Online Google .
Https://www.mitrarenov.com//berita/kelebihan -dan-kekurangan-bata-merah-batako- dan-bata-ringan.2016. In 02 Juni 2021,
20:55  (diakses  02  Juni  2021) .  Media Online Google .
Https://bataringan.co.id.2019. In 03 Juni 2021,
17:20  (diakses  03  Juni  2021) .  Media Online Google .
Https://ww.pengadaan.web.id.2019. In 04 Juni 2021,  16:35  (diakses  04  Juni  2021) . Media Online Google .
Husen,  Abrar.  2009.  Manajemen  Proyek.
Penerbit Andi Offset, Yogjakarta.
Husen,  Abrar.  2011.  Manajemen  Proyek. Penerbit Andi Offset, Yogjakarta.
Latif,  Y.  2011.  Estimasi  dan  Pengendalian
Biaya  Proyek  Konstruksi.  Penerbit  UI Press, Jakarta
Materindo.com, 2018.  Harga Batu Bata Merah Terbaru  2018.  In 08  Juni  2021,  16:05 (diakses  08  Juni  2021) .  Media Online Google .
Nurfiana,  Yuni.  2010.  Analisa  Perbandingan
Produktivitas  Kerja  Pada  Pekerjaan Dinding  Bata  Konvensional  dengan Dinding  Blok  Hebel.  Simposium Nasional Rekayasa Aplikasi Perancangan  dan  Industri.  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo. Nurhayati. 2010. Manajemen Proyek Konstruks.  Penerbit  Kartika  Yudha, Surabaya. Rani,  Hafnidar  A.  2016.  Manajemen  Proyek Konstruksi. Penerbit Deepublish, Yogjakarta.
Santoso,  Budi.  2003.  Manajemen  Proyek.
Penerbit Graha Ilmu, Yogjakarta. Santoso,  Budi.  2009.  Manajemen  Proyek: Konsep  dan  Implementasi.  Penerbit Graha Ilmu, Yogjakarta. Soeharto,  Iman.  1995.  Manajemen  Proyek: Dari  Konseptual  sampai  Operasional. Penerbit Erlangga, Jakarta. Soeharto,  Iman.  1999.  Manajemen  Proyek: Dari  Konseptual  sampai  Operasional. Penerbit Erlangga, Jakarta. Soemardi,  B.W.  2007.  Pengembangan  Sistem Earned  Value untuk  Pengelolaan Proyek Konstruksi di Indonesia.
Laporan Hasil Riset, Institut Teknologi Bandung, Bandung Surdia,  Reza  Martain.  2016.  Perencanaan Wilayah dan
Kota. Penerbit
Universitas Pasundan, Bandung.
Susanta,  Gatut.  2007.  Panduan  Lengkap Membangun  Rumah  Griya  Kreasi. Penerbit Gunadarma, Jakarta. Tiradi. 2010. Studi Perbandingan Biaya per M 2
Pekerjaan  Pasangan  Dindig  Bata Ringan  dengan  Pasangan  Bata  Merah. Jurnal  Penelitian  Inersa  Volume  XIII No.  1  tahun  2010  Universitas  Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Triton,  P.  B.  2005.  Manajemen  Divestasi Proyek:  Analisis  &  Strategi.  Penerbit Tugu Publisher , Yogjakarta. Wajdji, M. Faried. 2010. Analisa Biaya Satuan
Pekerjaan Pasangan Dinding Menggunakan  Bata  Merah  Dibanding Bata  Ringan.  Jurnal  Penelitian  Inersa Volume  XIII  No.  I  tahun  2010 Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Widyatmoko. 2008. Studi Penelitian Produktivitas  Tenaga  Kerja  Bangunan untuk  Meningkatkan  Kinerja.  Tesis
Institut Teknologi Nasional, Malang.