INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8801-8812 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Pengendalian Material Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama Type D di Pulau Sailus Kecamatan Liukang Kabupaten Pangkep
Andiilyas 1 ✉ , Sofyan Bachmid 2 , Sudarman Supardi 3
Fakultas Teknik, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: andiilyas131@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tujuan  Penelitian;1)  Mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Pengendalian  Material  pada Proyek Pembangunan Rumah  Sakit Pratama Di Pulau Sailus Kabupaten Pangkep. 2) Mengetahui faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Pengendalian Material pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama Type “D“ Di Pulau Sailus Kabupaten Pangkep. Metode yang digunakan Statistic Package for Social Sciens (SPSS Ver.21). Melibatkan lima Variabel bebas (X) antara lain : Pengadaan material;  Pembelian  material;  Pengangkutan  Material;  Penyimpanan  Material  dan  Penjadwalan Material, Terkait pada Variabel Terikat (Y) yaitu Pengendalian Material pada Proyek Pembangunan Rumah  Sakit  Di  pulau  Saulis  Kabupaten  Pangkep.  Hasil  yang  diperolah  :  X1;  Pengadaan  Material dengan koef.pengaruh 0,635 X2; Pembelian Material dengan koef.pengaruh 0,140; X3; Pengangkutan Material dengan koef.pengaruh 0,182 X4; Penyimpanan Material dengan koef.pengaruh 0,616 dan X5; Penjadwalan Material dengan koef.pengaruh 0,351.
Kata Kunci: Pengadaan; Pembelian; Pengangkutan; Penyimpanan; Penjadwalan.

## Abstract
Research Objectives; 1) Knowing the factors that  influence Material Control in the Primary Hospital Development Project on Sailus Island, Pangkep Regency. 2) Knowing the factors that have the most dominant influence on Material Control in the Type "D" Pratama Hospital Development Project on Sailus Island, Pangkep Regency. The method used is the Statistical Package for Social Sciences (SPSS Ver.21). Involves five independent variables (X), including Procurement Materials; Purchase materials; Transportation  Materials;  Material  Storage,  and  Material  Scheduling,  Related  to  the  Dependent Variable (Y), namely Material Control in the Hospital Development Project on Saulis Island, Pangkep Regency. The results obtained: X1; Procurement of Materials with an effect coefficient of 0.635 X2; Material Purchases with an effect coefficient of 0.140; X3; Transportation of Materials with an effect coefficient of 0.182 X4; Material Storage with effect coefficient 0.616 and X5; Material scheduling with an effect coefficient of 0.351.
Keywords: Procurement; Purchase; transportation; Storage; Scheduling.

## PENDAHULUAN
Pekerjaan  struktur  merupakan  pekerjaan  awal  yang  memiliki  bagian-bagian  yang membentuk bangunan. Setiap proyek konstruksi memerlukan suatu manajemen agar dapat memonitoring metode semua pekerjaan yang dilakukan selama masa proyek berlangsung. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan-pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya  dan  mutu  (Ahadi,  2011).  Material  merupakan  salah  satu  komponen  penting  yang memiliki  pengaruh  yang  sangat  erat  dengan  biaya,  mutu  dan  waktu.  Perencanaan Kebutuhan Material dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan penggunaan material menjadi efisien dan efektif sehingga tidak terjadi masalah akibat tidak tersedianya material pada saat dibutuhkan. saat ini banyak terjadinya problematika baik yang diakibatkan oleh faktor manusia, teknologi maupun transportasi, Watono, W., & Anies, M. K. (2022).
Perencanaan di dalam pelaksanaan proyek konstruksi, merupakan fungsi yang paling pokok  dalam  mewujudkan  keberhasilan  proyek,  sehingga  dalam  penyelesaian  proyek  ini manajemen  proyek  dihadapkan  pada  usaha  untuk  lebih  mengefektifkan  dan mengefisiensikan  kegunaan  dari  sumber-sumber  daya  manusia,  dana,  peralatan  dan material.  Sehingga  dalam  suatu  pelaksanaan  proyek  dibutuhkan  manajemen proyek/konstruksi yang diterapkan pada seluruh tahapan proyek dimulai dari perancangan, perencanaan dan desain ded, sampai pada pelaksanaannya. Proyek ini berada Pulau Sailus merupakan pulau terjauh dari ibukota Pangkep dan mendekati Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).  Pulau  Sailus  ini  terkendala  dengan  pelayanan  kelancaran  traspostasi  laut  yang terbatas. Proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Type D di Pulau Sailus Kecamatan Liukang Kabupaten Pangkep. Sesuai dengan kesepakatan kontrak pekerjaan proyek ini akan
dilaksanakan selama 150 hari kalender atau 22 minggu dimulai dari bulan Juli 2022. Terdiri dari Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Elektrikan dan Mekanikal, Masalah keterlambatan material sering terjadi oleh karena itu penggunaan teknik manajemen material yang baik dan tepat untuk pemesanan dan pengadaan menjadi sangat penting, agar dapat menjamin keberlangsungan pekerjaan yang kontinyu, ketersediaan dan kualitas material yang  terjaga, serta pengendalian material yang teratur. Persediaan material (inventory) memiliki efek langsung terhadap pelaksanaan proyek konstruksi.  Jika material yang dibutuhkan tidak tersedia pada saat suatu item pekerjaan akan dilaksanakan tentunya kontraktor  tidak  dapat  melaksanakan  pekerjaan  yang  telah  dijadwalkan  pada  saat  itu. Akibatnya  pelaksanaan  pekerjaan  menjadi  tidak  sesuai  dengan  yang  telah  dijadwalkan karena terjadi penundaan dan proyek konstruksi tersebut secara umum akan mengalami keterlambatan, Harsid, M. T. K. (2019). Hal yang perlu diperhatikan dalam hal pengadaan material  adalah  pengendalian  terhadap  material  tersebut.  Dalam  hal  ini  dapat  terjadi kelebihan material (over stock material), atau kekurangan material (under stock material). Dua hal tersebut bisa terjadi dikarenakan terbatasnya sumber daya (resources) yang ada, antara  lain:  kapasitas  tempat  penyimpanan  (gudang)  yang  dimiliki  serta  ketersediaan material yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan proyek konstruksi tersebut. Selain itu, kekurangan  material  juga  akan  menyebabkan  terjadinya  beberapa  kerugian,  diantaranya adalah:  pelaksanaan  pekerjaan  pada  proyek  konstruksi  akan  mengalami  keterlambatan sehingga  penyelesaiannya  tidak  lagi  sesuai  dengan  time  schedule,  dan  akibat  dari keterlambatan tersebut akan terjadi peningkatan biaya (cost over runs) dikemudian hari.
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  diatas,  maka  dirasakan  perlu  untuk menetapkan  suatu  sistem  manajemen  persediaan  material,  sehingga  diharapkan  sistem manajemen  material  tersebut  dapat  menjamin  tersedianya  bahan  baku  material  dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik pada saat akan digunakan. Menurut Mas’ ud, M. A. (2019)  dalam penelitiannya, ada berbagai macam metode pengendalian material yang sering  digunakan  dalam  bidang  industri,  diantaranya  adalah  :  EOQ  (Economic  Order Quantity), MRP (Material Requirement Planning), POQ (Period Order Quantity), FOQ (Fixed Order Quantity), dan metode LFL (Lot For Lot). Dari berbagai macam metode tersebut diatas ditambah  dengan  berbagai  macam  permasalahan  dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi, antara lain : jangka waktu pelaksanaan yang terbatas dan kebutuhan akan material yang tidak tetap, maka timbul pemikiran untuk mengadakan studi penelitian dengan tujuan untuk mencari  manfaat  yang  dapat  digunakan  untuk  menjadwal  dan  mengendalikan  material terhadap hasil pelaksanaan sebuah proyek konstruksi bangunan gedung. Berdasarkan uraian diatas  maka dibuatlah penelitian dengan judul:“ Analisis Pengendalian Material Pada Proyek
Pembangunan Rumah Sakit Pratama Type D Di Pulau Sailus Kecamatan Liukang Kabupaten Pangkep”.

## METODE PENELITIAN

## Populasi Dan Sampel

## Populasi Penelitian
Populasi bisa diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain, populasi juga  meliputi  seluruh  karakteristik  atau  sifat  yang  dimiliki  oleh  suatu  subjek  atau  objek. Menurut  Sugiyono  (2015:80)  populasi  merupakan  “wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas objek/subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

## Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2015- 81) sampel merupakan “bagian dari jumlah dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut.  Bila  populasi  besar  dan  penelitian  tidak  mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul- betul representatif (mewakili)”  target sampel diharapkan adalah orang yang memahami makna arti variabel dan indikatornya, sehingga dapat memberi respon yang jujur terhadap  kuesioner  yang  diberikan.  Jumlah  Sampel,  ditetapkan  berdasar  pendapat  ahli: Slovin    :  n = N / (1 + (N x e²))
Keterangan :
n = Jumlah Sampel N = Jumlah Populasi e = Margin of error (5%) atau 0,05
Berdasarkan notasi rumus, besar sampel penelitian minimal oleh Slovin diatas, dengan prediksi populasi yang mencakup para penumpang, pada data sebagai populasi, kita bisa tentukan minimal sampel yang akan diteliti. Margin of error yang ditetapkan adalah 5% atau 0,05.

## Sumber Data
Secara garis besar data diklasifikasi atas dua, yaitu Data Primer sebagai data langsung melalui survey kuesioner dan data sekunder terkait data pengguna jasa dari pihak terkait. Teknik Pengumpulan Data
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  informasi  dan  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Participatory Rapid Appraisal (PRA), meliputi:

## Data Primer
Pada  penelitian  teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dengan
menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden yang dipilih secara acak berdasar ketentuan hasil penetapan jumlah sampel melalui formulasi yang ditetapkan oleh para ahli  bahwa ketika jumlah populasinya cukup rendah, maka junlah sampel dia,bil pada jumlah populasi yang ada, dimana pada penelitian ini populasi adalah orang-orang yang terkait  dengan  aktivitas  proyek  pada  pembangunan  Rummah  Sakit  di  pullau  Ssailus Kabupaten Pangkep, dimana jumlah populasinya sebanyak 50 sampel Sebagai responden. Data Sekunder
Data sekunder didapatkan dari instansi terkait.

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan pendekatan kualititatif. Menurut Moleong, (2007), penelitian kualititatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai  apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  menggunakan berbagai metode ilmiah. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah  yang  ada  sekarang  berdasarkan  data-data.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualititatif yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait sejauh mana aspek Pengendalian Material pda Proyek embangunan Rumah Sakit di Kabupaten Pangkep,  yang  melibatkan  variabel2  berpengaruh.  Berdasar  pada  permasalahan  yang diteliti, maka dalam penelitian ini dari aspek samplingnya masuk kategori penelitian survei. Sejalan  dengan  itu  maka  Sugiono  (2006)  mengatakan  bahwa  penelitian  survei  pada umumnya  dilakukan  untuk  mengambil  suatu  generalisasi  dari  pengamatan  yang  tidak mendalam, namun generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif.  Sedangkan  dari  sifatnya,  rancangan  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dan korelasional.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  penelitian  yang  berusaha  memperoleh informasi  berkenaan  dengan  fenomena  yang  diamati  saat  ini  (Suharsimi,  1989).  Dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan data tentang obyek atau variabel penelitian yang ada pada Pengendalian Material Proyek Pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Pangkep Variabel dan Indikator Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, mencakup variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2015:38) variabel penelitian adalah sesuatu atau sifat atau nilai-nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulannya. menurut Sugiyono (2015:39) mendefinisikan variabel bebas adalah “variabel yang mempengaruhi atau menjadi
sebab  perubahannya  atau  timbulnya  variabel  independen  (terikat).  Pada  penelitian  ini, dilakukan melalui variabel Dependen (Y) atau variabel terikat, yaitu Variabel Dependen (Y1) : Pengendalian Material Pada Proyek Pembangunan Rumah Sakit kabupaten Pangkep.

## Instrumen Penelitian
Pengumpulan data dilakukan berdasar pada kondisi dan kebutuhan data dan informasi dari  orang-orang  dalam  kegiatan  pembangunan  proyek  termasuk  para  pekerja  dan masyarakat sekitar lokasi Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Survei data sekunder pada dasarnya sifatnya merupakan penunjang bagi survey  lapangan.  Biasanya  sumber  dari  survey  data  sekunder  diperoleh  dari  berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan data instansi terkait. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan. Tipe kuesioner untuk memperoleh data primer yang digunakan berupa kuesioner tertutup dimana setiap item pertanyaan yang diajukan selalu diarahkan pada beberapa kemungkinan jawaban, sehingga para responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai baginya. Kemungkinan jawaban kuesioner disusun dalam bentuk data orginal dan akan  di konversi menjadi data interval yang  bersifat  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian  dengan  menggunakan kuesioner  dengan  metode  angket,  dan  hasil  skor  dilakukan  menggunakan  Skala  Likert dengan pilihan jawaban: sangat setuju skor 5, setuju skor 4, ragu-ragu skor 3, tidak setuju skor 2 dan sangat tidak setuju skor 1. Seluruh hasil angket responden selanjutnya dilakukan tabulasi  data  untuk  menjadi  data  import  bagi  program  software,  dengan  metode pembahasan Regeresi Linear Berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis
Uji F
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  bebas  secara  bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4.16 Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 333.182 5 66.636 28.827 0.000 b Residual 78.593 34 2.312 Total 411.775 39
a. Dependent Variable: Pengendalian
b. Predictors: (Constant), Penjadwalan, Pembelian, Pengangkutan, Pengadaan,
Penyimpanan
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan Tabel 4.18 dapat diuraikan sebagai berikut:
a) Menentukan Ho = Hipotesis Nol dan Ha = Hipotesis Alternatif
Ho = Variabel Pengadaan  (X1), Pembelian (X2), Pengangkutan (X3),  Penyimpanan (X4), dan  Penjadwalan  (X5)  secara  bersama-sama  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel  Pengendalian  Material  (Y).  Ha  =  Variabel  Pengadaan    (X1),  Pembelian  (X2), Pengangkutan  (X3),    Penyimpanan  (X4),  dan  Penjadwalan  (X5)  secara  bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengendalian Material (Y)
b) Membandingkan antara nilai probabilitas (sig.) dengan nilai   Nilai Probabilitas (0,000) dan nilai   (0,05)
c) Membuat Keputusan
Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (p value) untuk variabel Pengadaan    (X1),  Pembelian  (X2),  Pengangkutan  (X3),    Penyimpanan  (X4),  dan Penjadwalan (X5) sebesar 0,000 atau  lebih kecil dari nilai   (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak  yang  artinya  Variabel  Pengadaan    (X1),  Pembelian  (X2),  Pengangkutan  (X3), Penyimpanan (X4), dan Penjadwalan (X5) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengendalian Material (Y).

## Uji t
Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t dapat dilihat  pada  tabel  coefficients  pada  kolom  sig  (significance).  Jika  probabilitas  nilai  t  atau signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi  > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing- masing variabel bebas terhadap variabel terikat.
Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) 3.519 1.450 2.427 0.021 Pengadaan 0.635 0.186 0.578 3.407 0.002 Pembelian 0.140 0.167 0.120 0.841 0.406 Pengangkutan 0.182 0.192 0.149 0.945 0.351 Penyimpanan 0.616 0.281 0.379 2.194 0.035 Penjadwalan -0.351 0.208 -0.288 -1.683 0.102 a. Dependent Variable: Pengendalian Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023
Berdasarkan tabel 4.19 diatas, maka dapat diuraiakan seperti pada tabel berikut. Tabel
4.18. Analisis Hasil Uji t Variabel Independen Nilai Sig. Hipotesis Keputusan X1= Pengadaan 0.002 Ho=variabel independen tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen jika α >
0,05
Ha=variabel independen berpengaruh terhadap
variabel dependen jika α < 0,05 Berpengaruh X2= Pembelian 0.406 Tidak Berpengaruh X3= Pengangkutan 0.351 Tidak berpengaruh X4= Penyimpanan 0.035 Berpengaruh X5= Penjadwalan 0.102 Tidak Berpengaruh
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada apakah perubahan variabel independen(X) akan diikuti oleh variabel dependen (Y) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square (R2).Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1 .Selanjutnya nilai R² yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  1  berarti  variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi dependen (Ghozali, 2005).
Adapun hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.900 a 0.809 0.781 1.520
a. Predictors: (Constant), Penjadwalan, Pembelian, Pengangkutan, Pengadaan,
Penyimpanan
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023
Tabel 4.21   menunjukkan bahwa nilai  koefisien determinasi (R2)  sebesar 0,809 atau 80,9%.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  variabel  independen  (Pengadaan,  Pembelian, Pengangkutan,  Penyimpanan  dan  Penjadwalan)  dapat  menjelaskan  variabel  dependen Pengendalian Material sebesar 80,9% dan sisanya sebesar 19,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan
Berdasar  uraian  hasil  analisis,  diatas,  maka  selanjutnya  dapat  dikemukakan  bentuk pembahasan hasil penelitian melalui Model persamaan Regresi, berikut :
1. Y = 3.519 + 0.635X1 + 0.140X2  + 0.182X3 + 0.616X4 - 0.351X5
2. Pedoman interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel : Nilai Koefisien Korelasi dan Keterangan Pengaruh Koefisien Korelasi Keterangan 0,00   -    0,199 Sangat Rendah 0,20   -    0,399 Rendah 0,40   -    0,599 Sedang 0,60   -    0,799 Kuat Sumber: Sugiyono, 2007
Variabel Fependen atau Terikat : (Y) = Pengendalian Material, merupakan variabel yang mendapat  pengaruh  dari  variabel  bebas  (X),  Bahwa  Pengendalian  Material  pada  proyek Pembangunn Runah Sakit Pratama Pulau Sailus di Kabupaten Pangkep.
Dimana Pengendalian Material terukur berdasar hasil analisis, yaitu :
1. Angka  koefisie  Variabel  :    X1  Pengadaan  Material  pada  Pembangunan  Rumah  Sakit Pratama Pulau Sailus di Kabupaten Pagkep dengan nilai koefisien sebesar 0,635, memiliki pengaruh atau signifikansi yang Kuat dan  diartikan sebagai kondisi yang mendukung terxapainya Pengendalian Material  pada Proyek Rumah Sakit  Pratama  di Pulau Sailus Kabupaten Pangkep
2. Angka  koefisie  Variabel  :    X2  Pembelian  Material  pada  Pembangunan  Rumah  Sakit
Pratama Pulau Sailus di Kabupaten Pagkep dengan nilai koefisien sebesar 0,140, memiliki pengaruh atau signifikansi yang Sangat rendah dan  diartikan sebagai kondisi yang tidak mendukung tercapainya Pengendalian Material Proyek Rumah Sakit Pratama di Pulau Sailus Kabupaten Pangkep
3. Angka koefisie Variabel :  X3 Pengangkutan Material pada Pembangunan Rumah Sakit Pratama Pulau Sailus di Kabupaten Pagkep dengan nilai koefisien sebesar 0,182, memiliki pengaruh atau signifikansi yang Sangat Rendah dan  diartikan sebagai kondisi yang tidak mendukung tercapainya Pengendalian Material  pada Proyek Rumah Sakit Pratama di Pulau Silus Kabupaten Pangkep
4. Angka koefisie Variabel :  X4 Penyimpanan Material pada Pembangunan Rumah Sakit Pratama Pulau Sailus di Kabupaten Pagkep dengan nilai koefisien sebesar 0,616, memiliki pengaruh atau  signifikansi yang Kuat  dan diartikan sebagai kondisi yang mendukung tercapainya Pengendalian Material pada Proyek Rumah Sakit Pratama di Pulau Sailus Kabupaten Pangkep
5. Angka koefisie Variabel :  X5 Penjadwalan  Material pada Pembangunan Rumah Sakit Pratama Pulau Sailus di Kabupaten Pagkep dengan nilai koefisien sebesar 0,351, memiliki pengaruh  atau  signifikansi  yang  Rendah  dan    diartikan  sebagai  kondisi  yang  tidak mendukung tercapainya Pengendalian Material  pada Proyek Rumah Sakit Pratama di Pulau Silus Kabupaten Pangkep
Hasil pemnbahasan diatas diadasarkan pada hasil analisis dengan nilai koefisien pada variabel  yang  diteliti,  menurut  Segiyono  :  Bahwa  Semakin  Kecil  angka  koefisien  variabel, maka Dukungan terhadap Pengendalain Material Pada Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Sailus Kabupaten Pangkep tidak dicapai, sebaliknya jika angka koefisien tinggi, maka angka ini memberi pengaruh tercapainya Pengendalian Pada Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Sailus Kabupaten Pangkep. Sebagaimana klasifikasi Skala angka koefisien antara 0,00 sampai dengan 1,00 (Sumber : Menurut Sugiyono).

## SIMPULAN
Bahwa Variabel X1: Pengadaan Material; dan X4 : Penjadwalan Material Serta X5  : Penjadwalan  Material  memungkinkan  dapat  mencapai  Dukungan  Pengendalian  Material Pada  Proyek  Pembangunan  Rumah    Sakit  Pratama  di  pulau  Sailus  Kabupaten  Pangkep, Sedangkan Variabel X2 : Pembelian Material dan X3 : Pengangkutan Material tidak mencapai Dukungan  Pengendalian  Material  Pada  Proyek  Pembangunan  Rumah    Sakit  Pratama  di pulau Sailus Kabupaten Pangkep. Faktor berpengaruh secara dominan pada Pengendaalian Material  Pada  Proyek  Pembangunan  Rumah  Sakit  Pratama  Di  Pulau  Sailus  Kabupaten
Pangkep  adalah  Faktor  sebagai  Variabel  X1  yaitu  Pengadaan  Material  dengan  angka koefisien pengaruh sebesar 0,635; dan X4 : Penyimpanan Material dengan angka koefisien pengaruh sebesar 0,616

## DAFTAR PUSTAKA
Anhar,  A.,  Hadi,  A.  K.,  &  Bachmid,  S.  (2022).  Penerapan  Metode  Just  in  Time  untuk Optimalisasi Biaya Material Pada Pembangunan Perumahan Permata Tammu Tammu di Kabupaten Maros. Jurnal Teknik Sipil MACCA, 7(1), 18 – 24. https://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/jtsm/article/view/537/388
Ashad, H., & Bachmid, S. (2022). Evaluasi Sisa Material Pekerjaan Arsitektural: Studi Kasus:
Proyek Pembangunan PLTU Sulsel Barru 2. Jurnal Konstruksi: Teknik, Infrastruktur Dan Sains, 1(3), 43 – 55. https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/kons/article/view/1033
Chandra, C., Hafid, C. H., Bachmid, S., Watono, W., & Anies, M. K. (2022). Analisis Percepatan Durasi  Pekerjaan  dengan  Penambahan  Penggunaan  Material  dan  Tenaga  Kerja Proyek  Rehabilitasi  Jaringan  Irigasi  DI  Ponre-ponre  Kab.  Bone.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Teknik Sipil, 137 – 148.
https://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/JILMATEKS/article/view/517/371
Dwika  Ery  Irwansyah.  2010.  Penerapan  Material  Requirements  Planning  (MRP)  dalam Perencanaan Persediaan Bahan Baku Jamu Sehat Perkasa pada PT. Nyonya Meneer. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. http://eprints.undip.ac.id/19378/1/skripsi.pdf
Fatta,  D.,  Papadopoulos,  A.,  Avramikos,  E.,  Sgourou,  E.,  Moustakas,  K.,  Kaurmaussis,  F., Mentzis, A. and Loizidou, M. (2003), “Generation and management of construction and  demolition  waste  in  Greece – an  existing  challenge”,  Journal  of  Resource,
Conservation and Recycling, Vol. 40, pp. 81-91
Fault  Tree  Analysis  (Fta)  (Studi  Kasus  Pada  Proyek  Pembangunan  Gedung  Pascasarjana Universitas  Islam  Malang)‟.  Jurnal  (Online).  (http://sipil.stud entjournal.ub.ac.id, diakses 25 Mei 2017)
Harimurti, dkk. 2016. „Analisis Dan Evaluasi Sisa Material Konstruksi Menggunakan Metode Pareto  Dan  Fishbone  Diagram  (Studi  Kasus  Pada  Proyek  Pembangunan  Gedung
Pascasarjana Universitas Islam Malang)‟. Jurnal (Onl ine).
(http://sipil.studentjournal.ub.ac.id, diakses, 27 Mei 2017)
Malinda,  B.  (2017).  Perencanaan  Dan  Pengendalian  Bahan  Baku  Sarung  Batik  Dengan Metode  Material  Requirement  Planning  (MRP)  Pada  Cv.  Mitra  Setia  Usaha Pekalongan. ST. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
Maruddin, M., Asdin, B. R., & Harsid, M. T. K. (2019). Pemanfaatan Pasir Pantai Sinjai Sebagai
Bahan Material Alternatif Campuran Beton. Jurnal Teknik Sipil MACCA, 4(2), 138 – 143. https://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/jtsm/article/view/369/244
Mirshad, M., & Mas’ ud, M. A. (2019). Manajemen Pengadaan Material Bangunan dengan Menggunakan Metode MRP pada Proyek RS Ananda. Jurnal Teknik Sipil MACCA, 4(2),
177 – 184. https://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/jtsm/article/view/372/247
Rani, H. A. (2017). The analysis on the cause of material waste on the irrigation project in
Aceh Besar district’, 4(29), pp. 53– 58. Jurnal (Online). (https://search.proquest.com, diakses, 22 September 2017)
Pacheco- Velázqueza, E. A., & Cárdenas - Barrón, L. E. 2016. An economic production quantity inventory model with backorders considering the raw material costs. Scientia Iranica. Transaction E, Industrial Engineering, 23(2), 736-746.
Thoengsal,  James,  (2014).  Efisiensi  Penggunaan  Material  Konstruksi  Dalam  Mereduksi
Ti mbulnya Material Sisa (Waste Material)‟.
(http://jamesthoengsal.blogspot.co.id/p/blog-page_20.html, diakses 25 Juni 2017)