## FAKTOR-FAKTOR PENGELOLAAN KINERJA PRODUKTIVITAS ALAT-BERAT PADA PROYEK PEMATANGAN LAHAN PADA PROYEK INFRASTRUKTUR
oleh :

## Andi Madeppungeng
Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email : andi_made@yahoo.com
Abstrak: Proyek  pematangan  lahan  merupakan  pekerjaan  awal  pada    proyek  infrastruktur  yang melibatkan berbagai jenis alat-berat dengan tujuan menganalisis faktor pengelolaan kinerja produktivitas alat berat yang berpengaruh terhadap faktor internal proyek pembangunan real estate, underpass, fly- over  dan proyek peluasan jalan, adapun tahapan pekerjaan yaitu, menggusur tanah, memindahkan tanah, meratakan  tanah  dan  proses  pemadatan  tanah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuesioner  yang diberikan  kepada  responden  yang  sedang  melakukan  proses  pekerjaan  pematangan  lahan  dan  yang pernah melaksanakan proyek pematangan-lahan pada pembangunan infrastruktur pada lokasi proyek di Provinsi  Banten,  Jawa  Barat  dan  DKI-Jakarta,  sejumlah  33  responden  dengan  35  sub-  indikator pertanyaan dalam kuesioner. Hasil penelitian didapatkan faktor yang berpengaruh pada internal proyek yang berdampak pada   produktivitas alat berat pada tahap perencanaan proyek diperoleh persamaan model, yaitu : Y = 1.805+ 0.395 X 18 + 0. 153 X 14 . Adapun sub-indikator yang sangat berpengaruh, yaitu X 18 (Perencanaan kombinasi jumlah back hoe dan dump truck) dan X 14 (Kebutuhan perlengkapan kerja di proyek).
Kata kunci : Alat berat, Produktivitas
Abstract: The land clearing project is a preliminary work on infrastructure projects involving various types of  equipment with the  aim  of analyzing  the management  factors  of heavy  equipment productivity  which affect the internal factors of real estate development projects, underpasses, fly-overs and road expansion projects, as for the stages of work, scrub the soil, move the soil, level the soil and process soil compaction. This study uses a questionnaire method given to respondents who are carrying out the process of land maturation work and have carried out land-maturation projects on infrastructure development at project locations in Banten,  West  Java  and  DKI-Jakarta  Provinces,  33  respondents  with  35  sub-indicators  of  questions  in questionnaire.  The results showed that factors that influence the internal project that have an impact on the productivity of heavy equipment at the project planning stage are obtained by the model equation, namely: Y = 1.805+ 0.395 X18 + 0. 153 X14. The most influential sub-indicators, namely X18 (Planning a combination of  the  number  of  backhoes  and  dump  trucks)  and  X14  (Work  equipment  requirements  on  the  project).
Keywords: Heavy equipment, productivity

## Pendahuluan
Penyelesaian  suatu  pekerjaan  atau  bagian pekerjaan  proyek  tertentu  diperlukan pemilihan  dan  penentuan  komposisi  alat berat,  dimana  pemilihan  alat-alat  berat tergantung  pada  karakteristik  masing- masing  alat  dan  kondisi  medan.  Hal  ini
diperlukan agar alat tersebut dapat bekerja secara  optimum  sehingga  pekerjaan  dapat diselesaikan  tepat  waktu  dengan  biaya sehemat  mungkin.  Pelaksanaan  suatu proyek  konstruksi  juga  selalu  terdapat kendala-kendala,  baik  kendala  yang  sudah diperhitungkan maupun diluar perhitungan
perencana.  Mengingat  bahwa  kendala- kendala  tersebut  dapat  menjadi  penyebab terhambatnya  pekerjaan  proyek  dan pekerjaan proyek tidak berlangsung dengan lancar,  maka  dalam  pelaksanaan  suatu proyek  konstruksi  selalu  ada  kemungkinan bahwa  waktu  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan proyek akan melebihi waktu yang  telah  ditentukan  dalam  kontrak pekerjaan. Begitu pula proyek infrastruktur bidang  konstruksi  selalu  diawali  dengan pematangan lahan.
Proyek  yang  diteliti  yaitu,  pembangunan real  estate,  underpass  dan  perluasan  jalan diwilayah  provinsi  Banten,  Jawa  Barat  dan DKI Jakarta, yang mana juga diawali dengan pekerjaan  pematangan  lahan,  pekerjaan pematangan  lahan  ini  selalu  dilaksanakan pada  proyek  infrastruktur  konstruksi disebabkan  kondisi  permukaan  lahan  yang kurang baik, dalam hal ini berbukit dan tidak rata,  sehingga  diperlukan  pekerjaan  awal yaitu pekerjaan pematangan lahan.

## Perumusan Masalah
Faktor-faktor dominan apa yang berpengaruh terhadap kinerja produktivitas alat berat pada pekerjaan pematangan lahan pada  pembangunan  real  estate,  underpass dan  perluasan  jalan  diwilayah  provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta

## Lokasi Penelitian
Proyek  Pembangunan  pembangunan  real estate,  underpass  dan  perluasan  jalan diwilayah  provinsi  Banten,  Jawa  Barat  dan DKI Jakarta.

## Tujuan Penelitian
Faktor-faktor dominan apa yang berpengaruh terhadap kinerja produktivitas alat berat pada pekerjaan pematangan lahan pada  pembangunan  real  estate,  underpass
dan  perluasan  jalan  diwilayah  provinsi Banten,  Jawa  Barat  dan  DKI  Jakarta. Penelitian  dilakukan  pada  pekerjaan pematangan  lahan  pada  pembangunan perumahan  atau  real  estate  di  daerah Provinsi  Banten,  Pembangunan  underpass di daerah Jawa Barat, dan perluasan jalan di daerah DKI Jakarta.
1. Pekerjaan pematangan lahan dilaksanakan oleh sub-kontraktor.
2. Alat  berat  yang  dipakai  adalah excavator, bulldozer, dan dumptruck
3. Jam kerja alat berat yang ditinjau adalah jam  kerja  normal  dengan  waktu  8  jam per-hari dan 6 hari per-minggu.

## Tinjauan Pustaka
Muhammad  Rusli  Rasyid.  2008,  dalam penelitian  analisis  produktivitas  alat-alat berat  proyek  dengan  studi  kasus  proyek pengembangan  Bandar  Udara  Hasanudin Maros  Makassar.  Menggunakan  teori produktivitas  alat  berat,  penentuan  jenis dan jumlah alat sesuai dengan medan, lokasi dan jenis tanah yang digali. Hasil penelitian didapatkan  kombinasi  alat-berat  yaitu,    4 unit Excavator PC 200, 5 unit Wheel Loader 926 E dan 11 unit Dumptruck
Tiong  Iskandar,  Lila  Ayu  Ratna  W,  dan Widha  Ardiansyah.  2010,  dalam  penelitian analisa  kinerja  operasional  penggunaan alat-alat  berat  pada  pekerjaan  galian timbunan  pada  proyek  pembangunan  jalan jalur  lintas  selatan.  Penelitian  ini  meliputi perencanaan  peralatan  didasarkan  pada pemilihan  alat  dan  penggantian  alat  yang memiliki  waktu  paling  singkat  dan  biaya paling  kecil.  Hasil  analisa  diperoleh produktivitas masing-masing alat untuk alat gali  yang  digunakan        adalah  2  unit Excavator dengan  produktivitas  per-jam sebesar 1.2 m 3 , dan 1 unit Bulldozer dengan produktivitas 4.9 m 2 .
Yusep  Depyudin  2012.  dalam  penelitian analisis produktivitas alat-alat berat proyek dengan  studi  kasus  proyek  Pembangunan
Jalan
Antartika II Cilegon-Banten. Menggunakan teori produktivitas alat berat, penentuan  jenis  dan  jumlah  alat  sesuai dengan medan, lokasi dan jenis tanah yang digali.  Hasil  penelitian  didapatkan  yang paling  efektif dan  efisien,  yaitu  kombinasi alat-berat,  dengan  produktivitas  per-jam  3 unit Excavator : 144,3 m 3 , dan 1 unit Crawler Tractor  Dozer :  88,83  m 3 ,  serta  1  unit Vibration  Roller :  16,93  m 3 /jam  dan  4  unit D ump Truck dengan total produksi 111 m 3 . Andri  Hermawan  2010,  dalam  penelitian analisis faktor pengelolaan kinerja produksi alat  berat  pada  pekerjaan  penggalian basement untuk  bangunan  gedung  di  DKI Jakarta.  Dalam  pelaksanaan  konstruksi Basement , peralatan konstruksi merupakan sumber  daya  proyek  yang  penting,  karena keberadaan  peralatan  tersebut  sangat diperlukan  dalam  pekerjaan  penggalian. Oleh  karena  itu,  perlu  diatur  seefisien mungkin agar perbandingan antara masukan  dan  pengeluaran  yang  disebut produktivitas menjadi optimal. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor dominan  yang  berpengaruh  terhadap kinerja  produktivitas  alat  berat  pada pekerjaan Basement dan  mengetahui rekomendasi  untuk  peningkatan  kinerja produktivitas alat berat tersebut. Alat yang diteliti pada skripsi ini adalah Backhoe dan Dump  truck .  Tahapan  penelitian  adalah mengumpulkan data kuesioner, selanjutnya dianalisis  dengan SPSS .  Hasil  penelitian adalah  faktor  dominan  yaitu  (X56) pendanaan  dalam  biaya  perbaikan  alat, kesesuaian  metode  kerja  dengan  rencana selama  beroperasi  (X29)  dan  tingkat kesediaan  mekanik  dibanding  dengan jumlah  operator  alat  (X70),  dan  model
persamaan : Y = 9,196 + 1,681 X56 + 1,507 X29 + 0,681 X70 Dwi  Novi  Setiawati  2012,  dalam  penelitian analisis produktivitas alat berat pada proyek pembangunan  pabrik  Krakatau  posko  zone IV  di  cilegon.  Menggunakan  metode perhitungan  kapasitas  alat  berat  secara aktual,  dalam  analisisnya  metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah perhitungan  produktifitas  masing-masing alat  yang  digunakan.  Hasil  yang  diperoleh dari  penelitian  ini  yaitu  produktivitas  alat berat dengan  biaya dan waktu yang paling efektif dan efisien menggunakan komposisi alat-berat yang efektif yaitu 8 unit excavator , 5  unit bulldozer ,  5  unit vibration  loller ,  22 unit dump truck , 5 unit wheel loader , dan 1 unit motor grader .

## Analisa data produktifitas alat berat
Analisis  data  merupakan  pengolahan terhadap data-data yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder. Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode perhitungan produksi  kapasitas  alat berat  secara  aktual yaitu  analisis  mengenai  topik  yang menyangkut tentang produktifitas alat berat pada  pekerjaan  sipil  dibidang  pematangan lahan,  baik  pekerjaan  galian,  timbunan maupun pemadatan tanah pada lokasi yang di  tinjau  yaitu,  komposisi  alat  berat  yang tepat  dengan  harapan  dapat  meningkatkan kinerja  produktivitas  alat-berat.  Kualitas, waktu yang singkat, dan biaya yang hemat. 1. Uji validitas (kesahihan) kuesioner Pengujian  validitas  adalah  pengujian  item- item  pertanyaan  dalam  kuesioner  yang bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  item- item pertanyaan tersebut benar-benar dapat menjawab tujuan penelitian. Artinya sejauh mana  instrumen  yang  digunakan  mampu menjawab  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Uji validitas  ini  menggunakan  metode Person
Product  Moment dengan  bantuan  program SPSS 17.0 for windows 2. Uji reliabilitas (Keandalan) kuesioner Tujuan dari pengujian reliabilitas ini adalah untuk  menguji  apakah  kuesioner  yang dibagikan  kepada  responden  benar-benar dapat  diandalkan  sebagai  alat  pengukur. Pengujian  ini  hanya  dilakukan  pada  butir- butir  pertanyaan  yang  sudah  diuji validitasnya  dan  telah  dinyatakan  sebagai butir  yang  valid  (sahih).  Metode  yang digunakan pada uji reabilitas  adalah metode Cronbach’s  Alpha. Uji  reliabilitas  ini  juga menggunakan  dengan  bantuan  program SPSS 17.0 for windows
3. Analisa Korelasi
Uji korelasi ini untuk mendapatkan variabel- variabel X yang berpengaruh tinggi terhadap variabel Y. Adapun untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan  tersebut  besar  atau  kecil,  maka dapat  berpedoman  pada  ketentuan  pada tabel dibawah ini sebagai berikut.
4. Analisa Regresi Tujuan  dari  analisis  regresi  adalah  untuk mendapatkan  suatu model s tatistic dan untuk  mencari  variabel  X  yang  dominan yang  mempengaruhi  kinerja  produktivitas alat berat pada pekerjaan pematangan lahan proyek  pembangunan  perumahan  bumi rakata asri yaitu dengan melihat variabel X yang ada pada persamaan model .
5. Analisis Deskriptif
Dengan  bantuan  program Microsoft  Excel , didapat  nilai mean yang  berarti  nilai  rata- rata, dan nilai median yang diperoleh dengan cara mengurutkan semua data. Hasil analisis deskriptif  akan  disajikan  dalam  tabel tabulasi  frekuensi  dengan  hasil  persentase untuk masing-masing variabel.

## Alur  Pikir
Alur  pikir dalam  penelitian  ini  ditampilkan dalam  bagan  alir  seperti  pada  Gambar  di berikut ini :
Gambar 1. Bagan Alir Analisis Komposisi Kinerja Penggunaan Alat Berat Pada Proyek Infrastruktur Sumber : Hasil Analisis, 2012

## Validitas dan Reliabilitas
Tabel 1. Output Uji Reliabilitas Case Processing Summary
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. N % Cases  Valid 35  100.0 Excluded a 0 .0 Total 35  100.0

## Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items .931 34 Sumber : Hasil Olahan SPSS 17
Hasi uji Validasi 1 dapat diambil kesimpulan bahwa  jika  nilai corrected  item  total correlation nya lebih besar dari r tabel yaitu 0,344  dengan  df  =  35  -2  =  33  maka dinyatakan  pada  butir  pertanyaan  tersebut sudah valid. Dari hasil uji validitas pertama ini  maka  didapatkan  variabel  yang  tidak valid diantaranya adalah X4, X11, X12, X19, dan X24.
Data yang sudah tidak valid dihilangkan dan kemudian di uji kembali dengan menggunakan SPSS 17
sehingga mendapatkan  data  yang  valid.  Hasil  uji validasi  2  di  dapat  hasil  dari  pengujian validitas  2  ini  semua  variabel  dinyatakan valid  dengan  jumlah  variabel  28  variabel karena corrected  item  total  correlation nya lebih besar dari r tabel yaitu 0,344 dengan df = 35 -2 = 33.

## Analisis Korelasi
Tabel 2. Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Terhadap Koefisien
Korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0 – 0,199 Sangat Rendah 0,2 – 0,399 Rendah 0,4 – 0,599 Sedang 0,6 – 0,799 Kuat 0,8 - 1 Sangat Kuat
Sumber : Prof. Dr. Sugiyono, 2006
Hasil  Uji  Korelasi Pearson dari  hasil  uji korelasi pearson didapatkan variabel X yang berkorelasi kuat yaitu variabel X14 dan X18. Angka  koefisien  korelasi  dari  X14  adalah
0.727  dan  X18  adalah  0.737  artinya hubungan antara X14 dan X18 dengan Y erat. Koefisien  korelasi  bertanda  positif  (+) artinya  terdapat  hubungan  positif  antara  Y dengan X14 dan X18. Tanda ** menunjukan bahwa koefisien korelasi tersebut signifinkan pada taraf kepercayaan 99%.

## Analisis Regresi
Tabel 3. Model Summary Hasil Uji Metode Stepwise untuk 35 Responden Model Summary c
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .737 a .544 .530 .33852 2 .798 b .637 .614 .30663
a. Predictors:  (Constant),  Perencanaan kombinasi  jumlah  excavator,  bulldozer, vibration roller dan dumptruck.
b. Predictors:  (Constant),  Perencanaan kombinasi  jumlah  excavator,  bulldozer, vibration roller dan dumptruck,
Pemilihan  type  alat,  umur,  dan  kondisi alat.
c. Dependent Variable: Y
Sumber : Hasil Olahan SPSS 17
Tabel 4. Summary Perbandingan Nilai R2 No. Kombinasi
Nilai R 2 Keterangan 1 X14 0.544 Tidak diambil 2 X14 dan X18 0,637 Diambil
Berikut  adalah sample yang  menyebar terjauh  adalah  R11.  karena  hal  itu  maka dihilangkan  dan  dilakukan  uji  regresi kembali untuk meningkatkan R 2 . Selanjutnya dilakukan dengan langkah yang sama untuk mendapatkan nilai R 2 > 80 %.
Persamaan regresi yang dihasilkan dari hasil output diatas maka dapat dibuat model persamaan sebagai berikut ;
Y = 1.805+ 0.395 X18 + 0. 153 X14 Dimana :
Y: Kinerja produktivitas alat berat pada pekerjaan pematangan lahan X18: Pemilihan kombinasi Jumlah Excavator, Bulldozer, dan dumptruck.
X14 = Pemilihan type alat, umur alat dan kondisi alat.
Persentase  faktor  pengaruh  penurunan produktivitas alat berat
Analisis  data  yang  digunakan  pada kuesioner  ini  adalah  analisis  deskriptif. Bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi mengenai  subyek  penelitian  berdasarkan data  dan  variabel  dengan  menggunakan teknik  tabulasi,  dengan  menyajikan  hasil penelitian  pada  tabel  distribusi  frekuensi dengan  hasil  persentase  untuk  masing- masing alat berat.

## Gambar 3. Persentase faktor-faktor penyebab  penurunan produktivitas alat
berat
Sumber : Hasil analisis data penulis 2012

## Kesimpulan
Dari    hasil  analisa  data  dan  pembahasan penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan: Berdasarkan hasil analisis data menggunakan  kuesioner  faktor  yang mempengaruhi  produktivitas  alat  berat diperoleh persamaan model, yaitu :
Y = 1.805+ 0.395 X 18 + 0. 153 X 14 .

## Daftar Pustaka
Asiyanto.  (2008). Manajemen  Alat  Berat Untuk  Konstruksi .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita..
C.  Trihendradi.  (2011). Langkah  Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan Spss 19. Yogyakarta : C.V.
Andi Offset
Chalid,  Agus  dan  Gathmyr,  Iwan,  (2001).
Model  Simulasi  Operasi  Antara  Loader Dengan Truck Dalam Pekerjaan
Pemindahan  Tanah  Yang  Berjarak
Tetap. Tugas  Akhir  Strata  1  Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Sipil  dan
Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Caterpillar  Performance  Handbook .  Edition 35. Oktober 2004. Caterpillar Inc. Depyudin, Yusep. (2012). Analisis Produktivitas Alat-Alat Berat Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Antartika II di  Kawasan  Industri  Krakatau  Steel , Tugas  Akhir  Strata  1  Jurusan  Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon. Hermawan,  Andri,  (2010). Analisis  Faktor Pengelolaan  Kinerja  Produktivitas  Alat Berat  pada  Pekerjaan  Pengalian Basement untuk Bagunan Gedung di DKI Jakarta. Tugas  Akhir  Strata  1  Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Sipil  dan Perencanaan  Universitas  Indonesia,
Jakarta. 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% X1 X4 X7 X10 X13 X16 X19 X22 X25 X28 X31 3.1% 2.5% 3.3% 3.1% 3.0% 2.8% 2.8% 2.6% 2.9% 3.1% 3.2% 3.0% 2.8% 3.4% 3.1% 3.0% 3.2% 3.6% 3.0% 3.1% 3.1% 3.2% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 2.8% 2.9% 3.1% 3.3% 3.3% 3.2% 2.7% p e rsen ta se n ila i
Komatsu. Specification  and  Application Handbook. Edition 27. Agustus 2006 Pedoman  Perhitungan  Harga  Satuan Pekerjaan  (  P2HSPP  )  SUPLEMEN  P5 . Departemen Pekerjaan Umum, 1998. Pratisto,  Arif. Statistik  Menjadi  Mudah dengan  SPSS  17 .  Yogyakarta:  PT.  Elex
Media Komputindo. 2004.
Rochmanhadi.  1985. Perhitungan  Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Menggunakan  Alat-Alat  Berat. Jakarta:
Departemen Pekerjaan Umum Rochmanhadi.  1992. Alat-Alat  Berat  dan Penggunaannya. Jakarta:  Departemen Pekerjaan Umum. Rochmanhadi. 1992. Kapasitas dan Produksi Alat-Alat  Berat. Jakarta:  Departemen Pekerjaan Umum. Rostiayanti,  Susy  Fatena.  2002. Alat  Berat Untuk  Proyek  Konstruksi. Jakarta: Rineka Cipta Rusli,  Rasyid  Muhammad.  2008. Analisa Produktivitas  Alat-Alat  Berat  Proyek Studi  Kasus  Proyek  Pengembangan Bandar  Udara  Hasanudin,  Maros, Makasar Tugas Akhir S1 Jurusan Teknik Sipil  Fakultas    Teknik  Sipil  dan Perencanaan .  Yogyakarta:  Universitas Islam Indonesia. Sajekti, Amien. Metode Kerja Bangunan Sipil . Graha Ilmu. Sugiyono.  2006. Statistika  untuk  Penelitian ,
Bandung: Alfabeta. Setiawati,  Dwi  Novi.  2012. Analisis
Produktivitas  Alat  Berat  Studi  Kasus Proyek  Pembangunan  Pabrik  Krakatau Posco  Zone  IV  di  Kawasan  Industri Krakatau  Steel ,  Tugas  Akhir  Strata  1 Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa, Cilegon Tiong Iskandar, Lila Ayu Ratna W dan Widha Ardiansyah.  2010 .  Analisa    Kinerja Operasional Penggunaan Alat-alat Berat
Pada Pekerjaan Galian Timbunan Proyek Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan. Malang :  FTSP  Institut  Teknologi Nasional Malang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2012) . Pedoman Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa.
Wilopo, Djoko. 2009. Metode Konstruksi dan Alat-Alat  Berat ,  Jakarta:  Universitas Indonesia (UI-Pers).