## IMPLEMENTASI METODE PELAKSANAAN PADA PEKERJAAN STRUKTUR TANGGUL SUNGAI
I Wayan Jawat 1) , I Wayan Eka Kusuma Putra 1) , dan I Gusti Putu Wijaya Putra 1)
1) Jurusan Teknik Sipil, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
jawatiwayan76@gmail.com

## ABSTRACT
Construction  projects  are  a  series  of  activities  that  are  interrelated  to  achieve certain goals (buildings/constructions) within the limits of time, certain costs and quality. Construction  projects  always  require  resources,  manpower,  building  materials,  machine, method of implementation, money, information, and time. The method of carrying out work is  the  sequence  of  the  implementation  of logical  work  and  techniques  in  connection  with the  availability  of  the  necessary  resources  and  conditions  of  the  work  field,  in  order  to obtain  an  effective  and  efficient  way  of  implementing.  Dike  is  a  construction  made  to prevent flooding on protected plains. In the implementation of this activity, it is necessary to elaborate on the procedures and techniques for carrying out work which  is the core of all  activities  in  the  construction  management  system.  For  this  reason,  a  study  was conducted on the application of the method of implementing river embankments along the middle  Tukad  Mati channel.  The  aim  to be  achieved  in this  research  is  to  implement  the method  of  implementing  the  embankment  along  the  middle  Tukad  Mati  channel.  The benefit  of  this  study  is  to  increase  understanding  of  the  application  of  the  theory  of  the method  of  implementing  embankments  along  the  river  channel.  As  a  contribution  of thought  for  educational  institutions  in  developing  and  applying  knowledge  about  the methods  of  implementing  embankments,  structuring  river  flows,  and  normalizing sedimentation.  Based  on  the  results  of  the  study  that,  the  excavation  work  on  the  dike making  work  uses  an  excavator  as  the  main  digging  tool.  The  results  of  the  excavation material  are  placed  at  the  edge  of  the  excavation  foundation  and  later  the  excavation results  will  be  useful  as  a  bridge.  Kistdam  consists  of  excavation,  woven  bamboo,  and bamboo  plaster.  Kistdam  is  installed  in  each  segment  where  each  segment  is  12m  long. While  bamboo  plaster  is  installed  at  a  distance  of  10-15  cm.  The  work  of  embankment formwork  is  carried  out  in  4  stages.  Scaffolding  work  is  carried  out  in  2  stages.  The casting  work  uses  ready-mix  K-300  concrete  by  setting  the  mixer  truck  placement  with  a frog pump.
Keywords: earned value, cost performance, time

## ABSTRAK
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai  tujuan  tertentu  (bangunan/konstruksi)  dalam  batasan  waktu,  biaya  dan  mutu tertentu.  Proyek  konstruksi  selalu  memerlukan  resources  (sumber  daya)  yaitu  man (manusia),  material  (bahan  bangunan),  machine  (peralatan),  method  (metode pelaksanaan),  money  (uang),  information  (informasi),  dan  time  (waktu).  Metode pelaksanaan  pekerjaan  merupakan  urutan  pelaksanaan  pekerjaan  yang  logis  dan  teknik sehubungan  dengan  tersedianya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  dan kondisi  medan  kerja, guna  memperoleh  cara  pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien.  Tanggul  adalah  suatu konstruksi  yang  dibuat  untuk  mencegah  banjir  di  dataran  yang  dilindungi.  Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu dibuat penjabaran tata cara dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan yang merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi. Untuk  itu  menarik  dilakukan  kajian  tentang  penerapan  metode  pelaksanaan  pembuatan tanggul  sungai  sepanjang  alur  Tukad  Mati  bagian  tengah.  Tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  mengimplementasikan  metode  pelaksanaan  pembuatan tanggul sepanjang alur Tukad Mati bagian tengah. Manfaat yang didapat dari kajian ini adalah  meningkatkan  pemahaman  tentang  penerapan  teori  metode  pelaksanaan pembuatan  tanggul  sepanjang  alur  sungai.  Sebagai  sumbangan  pemikiran  bagi  institusi pendidikan  dalam  mengembangkan  dan  menerapkan  pengetahuan  tentang  metode pelaksanaan  pembuatan  tanggul,  penataan  alur  sungai,  dan  normalisasi  sedimentasi. Berdasarkan  hasil  kajian  bahwa,  pekerjaan  galian  tanah  pada  pekerjaan  pembuatan tanggul menggunakan excavator sebagai alat gali utama. Material hasil galian diletakkan dipinggir  galian  pondasi  dan  nantinya  hasil  galian  berguna  sebagai  kistdam.  Kistdam terdiri  dari  hasil  galian,  anyaman  bambu,  dan  turap  bambu.  Kistdam  dipasang  pada setiap segmen dimana setiap segmen panjangnya 12m. Sedangkan turap bambu dipasang dengan jarak 10-15 cm. Pekerjaan bekisting tanggul dilakukan dalam 4 tahap. Pekerjaan perancah  dilaksanakan  sebanyak  2  tahap.  Pekerjaan  pengecoran  menggunakan  beton readymix K-300 dengan pengaturan penempatan truck mixer dengan pompa kodok.
Kata kunci: earned value, kinerja biaya, waktu.
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Proyek
konstruksi memiliki karakteristik yang unik dan tidak berulang. Proses  yang  terjadi  pada  suatu  proyek tidak  akan  berulang  pada  proyek  lainnya. Hal  ini  disebabkan  oleh  kondisi  seperti perbedaan  letak  geografis,  hujan,  dan keadaan  tanah  mempengaruhi  keunikan proyek konstruksi (Ervianto W, 2004).
Metode konstruksi adalah penjabaran tata  cara  dan  teknik-teknik  pelaksanaan pekerjaan yang merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi.  Metode  juga  merupakan  kunci untuk dapat mewujudkan seluruh perencanaan  menjadi  bentuk  bangunan fisik (Dipohusodo, 1996).
Dalam  pelaksanaan  pembangunan yang  menerapkan  metode  konstruksi dengan inovasi teknologi, meliputi rangkaian  kegiatan  dan  urutan  kegiatan pembangunan  yang  dipadukan  dengan persyaratan  kontrak  (gambar,  spesifikasi, jadwal penyelesaian), ketersediaan sumberdaya (tenaga kerja, material, peralatan)  dan  kondisi  lingkungan  seperti cuaca, kondisi tanah, dan lainnya.
Proyek  konstruksi  merupakan  suatu rangkaian  kegiatan  yang  saling  berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan
waktu,  biaya  dan  mutu  tertentu.  Proyek konstruksi  selalu  memerlukan  resources (sumber  daya)  yaitu  man  (manusia), material (bahan bangunan), machine (peralatan),  method  (metode  pelaksanaan), money  (uang),  information  (informasi), dan time (waktu).
Pelaksanaan Proyek Konstruksi Pekerjaan
Pembangunan Prasarana Pengendalian  Banjir  Tukad  Mati  Tengah merupakan  kegiatan  yang  strategis  dalam upaya  mengendalikan  banjir  yang  sering terjadi  disepanjang  area  Tukad  Mati. Tukad  Mati  yang  terletak  di  perbatasan daerah  Kota  Denpasar  dan  Kabupaten Badung  memiliki  panjang  DAS  12  km. Tukad  Mati  terletak  di  wilayah  Desa Padangsambian  Kelod  termasuk  bagian Tukad  Mati  tengah  yang  sering  terjadi banjir. Penyebab terjadinya banjir diakibatkan  oleh  penumpukan  sedimentasi yang  tidak  pernah  tersentuh  atau  adanya normalisasi dari pemerintah. Untuk menanggulangi  banjir  yang  terjadi  di Tukad Mati bagian tengah, maka dilaksanakan  kegiatan  berupa  pembuatan tanggul, penataan alur sungai, dan normalisasi  sedimentasi.  Tanggul  adalah suatu  konstruksi  yang  dibuat  untuk mencegah banjir di dataran yang dilindungi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu  dibuat  penjabaran  tata  cara  dan
teknik-teknik  pelaksanaan  pekerjaan  yang merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi.
Untuk  itu  menarik  dilakukan  kajian bagaimanakah  penerapan  metode  pelak- sanaan  pembuatan  tanggul  sepanjang  alur Tukad Mati bagian tengah.

## 1.2 Permasalahan Penelitian
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka permasalahan  yang  peneliti  angkat  dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode pelaksanaan  pembuatan  tanggul  sepanjang alur Tukad Mati bagian tengah.

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan metode pelaksanaan  pembuatan  tanggul  sepanjang
alur Tukad Mati.
2 KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Metode Konstruksi
Metode  konstruksi  adalah  suatu perencanaan  yang  memberikan  gambaran bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan,  baik  sacara  global  maupun  tiap kegiatan (Asiyanto, 2010).
Metode konstruksi juga dapat diartikan  penjabaran  tata  cara  dan  teknik- teknik pelaksanaan pekerjaan yang merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam
sistem manajemen konstruksi. Metode juga merupakan kunci untuk dapat mewujudkan seluruh perencanaan menjadi bentuk bangunan fisik (Dipohusodo, 1996). Penerapan  konsep  rekayasa  berpijak  pada keterkaitan  antara  persyaratan  dalam dokumen pelelangan (dokumen pengadaan),  keadaan  teknis  dan  ekonomis yang  ada  dilapangan,  dan  seluruh  sumber daya termasuk pengalaman kontraktor.
Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan  urutan  pelaksanaan  pekerjaan yang  logis  dan  teknik  sehubungan  dengan tersedianya  sumber  daya  yang  dibutuhkan dan kondisi medan kerja, guna memperoleh cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditampilkan dan diterapkan merupakan  cerminan  dari  profesionalitas sang  pelaksana  proyek  tersebut,  atau profesionalitas  dari  tim  pelaksana  proyek, yaitu manajer proyek dan perusahaan yang bersangkutan.
Metode  konstruksi  untuk  pekerjaan besar terkadang menjadi persyaratan penting  dalam  proses  klarifikasi  proyek. Metode konstruksi haruslah dikembangkan dalam upaya mencapai peningkatan efisiensi dan kemudahan pelaksanaan serta memberikan  alternatif  –  alternatif  yang dapat  dilakukan  namun  secara  detail  tidak dapat distandarkan (Asiyanto, 2010).

## 2.2 Penentuan  Metode  Pelaksanaan Pekerjaan.
Tahap  pertama  sebelum  memulai suatu pelaksanaan proyek konstruksi, harus ditentukan  terlebih  dahulu  suatu  metode untuk  melaksanakannya.  Dalam  skala organisasi suatu proses perencanaan pelaksanaan  proyek  konstruksi,  sangatlah penting untuk menentukan metode konstruksi  terlebih  dahulu,  karena  setiap jenis  metode  konstruksi  akan  memberikan karakteristik pekerjaan berbeda. Penentuan jenis  metode  konstruksi  yang  dipilih  akan sangat  membantu  menentukan  jadwal proyek.
Menentukan metode konstruksi yang tepat  dalam  suatu  proses  produksi.
Menyempurnakan  penggunaan  metode pelaksanaan  dengan  cara  mengeliminasi kegiatan yang tidak diperlukan, mengoptimalkan  penggunaan  pekerja,  alat dan  material.  Meningkatkan  produktivitas dari  suatu  kegiatan.  Setiap  metode  yang dipilih untuk digunakan dalam melaksanakan  proyek  konstruksi  harus diyakinkan mengenai manfaat dan efisiensinya (Ervianto W, 2005).
Metode  konstruksi  yang  berbeda akan memberikan ruang lingkup pekerjaan dan  durasi  yang  berbeda  pula,  yang  sudah barang tentu juga mempunyai pertimbangan  finansial  dalam  bentuk
biaya. Ada faktor –  faktor  yang mempengaruhi jenis ruang lingkup pekerjaan  yang  dilakukan,  sehingga  perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu:
1. Sumber  daya  manusia  dengan skill yang cukup untuk melaksanakan suatu metode pelaksanaan konstruksi.
2. Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan  metode  konstruksi yang dipilih.
3. Material cukup tersedia.
4. Waktu pelaksanaan yang maksimum  dibanding  pilihan metode konstruksi lainnya.
5. Biaya yang bersaing.
Oleh  karena  faktor  –  faktor  yang mempengaruhi metode pelaksanaan seperti:  desain  bangunan,  medan/lokasi pekerjaan,  dan  ketersediaan  dari  tenaga kerja,  bahan,  dan  peralatan,  seperti  sudah dijelaskan  diatas,  maka  kadang  –  kadang metode pelaksanaan hanya memiliki alternatif yang terbatas.

## 2.3 Dokumen Metode
Dokumen  yang  mendukung  dalam metode  pelaksanaan  proyek  (Mahendra Sultan Syah, 2004):
1. Project plan / gambar perencanaan
2. Gambar bantu.
3. Uraian pelaksanaan pekerjaan.
4. Perhitungan  kebutuhan  sumber daya.
5. Jadwal kebutuhan sumber daya.
6. Dokumen lainnya.

## 2.4 Pengertian Tanggul Sungai
Tanggul  adalah  suatu  konstruksi yang  dibuat  untuk  mencegah  banjir  di dataran  yang  dilindungi.  Bagaimanapun tanggul  juga  mengungkung  aliran  air sungai,  menghasilkan  aliran  dan  muka  air lebih  tinggi.  Tanggul  juga  dibuat  untuk tujuan  empoldering  atau  membentuk batasan  perlindungan  untuk  suatu  area yang  tergenang  serta  suatu  perlindungan militer.  Tanggul  bisa  jadi  pekerjaan  tanah yang  permanen  atau  hanya  konstruksi darurat, biasanya terbuat dari kantong pasir sehingga secara cepat saat banjir. ( http://www.rahmasword.blogspot.com ).
Berdasarkan  fungsi  dan  dimensi tempat  serta  bahan  yang  dipakai  dan kondisi  topografi  setempat,  tanggul  dapat dibedakan sebagai berikut:

## 2.4.1 Tanggul utama/primer.
Bangunan  tanggul  sepanjang  kanan kiri  sungai  guna  menampung  debit  banjir rencana.

## 2.4.2 Tanggul sekunder.
Tanggul  yang  dibangun  sejajar tanggul  utama,  baik  diatas  bantaran
didepan  tanggul  utama  yang  disebut tanggul  musim  panas  maupun  dibelakang tanggul  utama  yang  berfungsi  untuk pertahanan kedua, andaikan terjadi bobolan  pada  tanggul  utama.  Tergantung pada pentingnya suatu areal yang dilindungi  kadang-kadang  dibangun  pula tanggul tersier.
2.4.3 Tanggul terbuka.
Pada  sungai  yang  deras  arusnya, biasanya  dapat  dibangun  tanggul  yang tidak menerus, tetapi terputus-putus. Dengan  demikian  puncak  banjir  yang tinggi  tetapi  periode  waktunya  pendek dapat  dipotong,  karena  sebagian  banjir mengalir keluar melalui celah-celah antara tanggul-tanggul  tersebut  memasuki  areal- areal dibelakang tanggul yang dipersiapkan  untuk  penampungan  banjir sementara. Biasanya areal-areal penampungan  tersebut  dikelilingi  tanggul- tanggul pula. Tanggul yang lengkap adalah tanggul  dengan  ketinggian  dan  bentuk tampang yang dibutuhkan untuk melindungi  terhadap  tinggi  banjir  rencana dan dilengkapi dengan konstruksi perkuatan lereng (revetment) dan perlindungan  kaki  tanggul,  yang  dibangun sesuai kebutuhan. Perbedaan antara elevasi puncak tanggul dan elevasi muka air banjir rencana  disebut  tinggi  jagaan  ( free  board ) (Anonim, 2017).
Tinggi  jagaan  dari  tanggul  agar disesuaikan  dengan  debit  banjir  rencana. Oleh  karena  itu,  bila  tinggi  tanah  di daratan  pada  tempat  dimana  tanggul  akan dibuat  lebih  tinggi  dari  tinggi  banjir rencana  dan  bila  kondisi  topografi  tidak terdapat  kesulitan  untuk  pengendalian banjir yang terjadi, tinggi jagaan dapat 0.6 m atau lebih meskipun debit banjir rencana sampai  200  m 3 /detik  atau  lebih.  Untuk bagian anak sungai yang terkena pengaruh back-water  (pengaruh  muka  air  pada sungai  induk),  tinggi  tanggul  tidak  boleh kurang  dari  tinggi  tanggul  sungai  induk. Hal  ini  juga  berlaku  bila  tidak  ada bangunan  fasilitas  pengendalian  aliran balik.  Tanggul  hendaknya  dilengkapi dengan  jalan  inspeksi  untuk  mengontrol sungai serta untuk
aktivitas penanggulangan banjir pada saat banjir.
Pada pemukiman yang padat penduduknya,  biasanya  biaya  pembebasan tanah  untuk  pembangunan  tanggul  sangat tinggi.  Dalam  kondisi  seperti  ini  maka untuk  mengurangi  areal  tanah  yang  harus dibebaskan, biasanya tanggul dibuat berupa  dinding  pasangan  atau  dinding beton. (Anonim, 2017).
3 METODE PENELITIAN

## 3.1 Sumber dan Jenis Data
Data  yang  didapat  bersumber  dari PT.  Jaya  Konstruksi  –  PT.  Asfrhi
Putralora,  KSO.  Jenis  data  yang  diperoleh berupa:
1. Spesifikasi umum.
2. Spesifikasi teknis,
3. Gambar perencanaan.
4. Uraian  pekerjan  secara  umum seperti diuraikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Uraian Pekerjaan
No
URAIAN PEKERJAAN I PEKERJAAN PERSIAPAN 1 Pekerjaan Mobilisasi
2 Pekerjaan Direksi keet 3 Pekerjaan Papan Nama Proyek 4 Pekerjaan Uitzet Trase dan Pemasangan patok kayu
II PEKERJAAN TANAH
1 Galian Tanah Biasa
2 Timbunan Tanah Kembali hasil galian (Dipadatkan)

## III PEKERJAAN STRUKTUR
TANGGUL
1 Beton Ready Mixed K-300 + Pompa 2 Beton 1 : 3 : 5 tanggul
3 Pembesian
4 Bekisting
5 Geogrid

## IV PEKERJAAN
KISDAM/PENGERINGAN
1 Kistdam kerja
2 Pengeringan

## 3.2 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian digunakan untuk  mengukur  nilai  variabel  yang diteliti.  Instrumen-instrumen  ini  dapat dijadikan dasar dalam proses penelitian ini.
Untuk  mengetahui  instrumen,  maka
perlu diketahui dahulu permasalah- permasalahan  yang  muncul  berkaitan dengan  teknis  pelaksanaan  pekerjaan. Instrumen  pendukung  diperlukan  untuk memberikan gambaran lebih detail sebelum  proses  pelaksanaan  pekerjaan  di lapangan.  Penyusunan  instrumen  teknis pelaksanan  pekerjaan  diperlukan  untuk mengetahui metode yang digunakan sesuai dengan  kondisi  medan  di  lapangan termasuk  pemilihan  jenis  peralatan  yang dipakai.  Instrumen  yang  dimaksud  list mengenai:  jenis  alat,  type/kapasitas  alat, ketersediaan sdm, spesifikasi teknis pekerjaan  serta  kondisi  medan/geometrik sungai (profil melintang, profil memanjang dan kemiringan lembah) menjadi indikator yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan metode yang tepat.
Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara  menyeluruh  tentang  permasalahan mengenai metode pada pelaksanaan pekerjaan  konstruksi  dan  dapat  ditemukan solusi dari permasalahan tersebut.

## 3.3 Metode Pengambilan Data
Dalam  metode  pengambilan  data untuk  menerapkan  metode  pelaksanaan pekerjaan  ini,  digunakan  beberapa  cara yaitu:

## 3.3.1 Metode wawancara
Metode  wawancara  ini  dilakukan
dengan cara menanyakan informasi mengenai spesifikasi proyek dan gambaran umum proyek.

## 3.3.2 Metode studi pustaka
Metode  studi  pustaka  ini  dilakukan dengan  mencari  literatur  yang  berkaitan dengan  topik  yang  diangkat  atau  dibahas didalam penelitian ini.

## 3.3.3 Metode observasi
Metode  observasi  dilakukan  dengan cara  pengamatan  survey  langsung  ke lapangan.

## 3.4 Metode Analisis Data
Dalam  menganalisa  data  yang  ada diperlukan metode analisis yaitu suatu cara atau metode yang dipakai untuk menganalisa  data  dengan  berpedoman pada pustaka yang ada, untuk memperoleh solusi dari tujuan penelitian.
3.5 Metode Analisis Data
Untuk memperlancar kegiatan penelitian,  tahapan  yang  dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pengumpulan data dasar penelitian dilakukan dengan survey  wawancara  mendalam dan  mengambil  dokumen  data yang telah ada sebagai pendukung awal.
2. Data  dari  lapangan  kemudian diolah  dalam  bentuk  kajian
sistematis  yang  saling  berkait dan  untuk  selanjutnya  dipakai sebagai dasar analisis.
3. Berdasarkan  telaah  metode  dari studi pustaka selanjutnya dilakukan  analisis  data.  Hasil dari analisis data tersebut dipakai  sebagai  dasar  dalam analisis penerapan metode
terpilih dan pembuatan
simpulan,  selanjutnya  diberikan saran-saran bila dianggap perlu.
Untuk dapat lebih mengarahkan pada jalannya penelitian dan dapat menghasilkan hasil penelitian yang cermat dan  teliti,  maka  dibutuhkan  adanya prosedur  penelitian  sebagai  pedoman dalam  pelaksanaannya  (Jawat,  Rahadiani, Armaeni, 2018).
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Metode  Pelaksanaan  Pekerjaan Tanggul Tukad Mati Pada pekerjaan
ini metode pelaksanaan pekerjaan bisa dibagi menjadi dua  zone  agar  dapat  dilakukan  fabrikasi material  di  lokasi  proyek.  Pekerjaan  bisa dilakukan di zone satu dan proses fabrikasi material  dan  lain-lain  dapat  dilakukan  di zone dua (Jawat, 2015).
4.2 Metode Galian Tanah
Pekerjaan galian tanah menggunakan
alat  berat  Excavator  PC  200  Komatsu. Sebelum  menggali Excavator melakukan Clearing (Pembersihan) sepanjang rencana tanggul.  Membuat  stay  out  rencana  batas galian  bagian  footing  pondasi.  Bentuk galian yang di buat adalah tegak lurus dari dasar  tanggul  hingga  muka  tanah  dengan kedalaman  galian  rata-rata  250  cm  dan lebar  galian  285  cm.  Mulai  dari  titik  awal dengan  pergerakan  excavator  ke  arah proses  penggalian  dilakukan  belakang. Hasil  galian  sementara  di  letakkan  di pinggir galian pondasi baik di kiri maupun di  kanan  galian  (selanjutnya  difungsikan sebagai  kistdam).  Potongan  melintang bentuk galian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Potongan Melintang pada STA
+0.750

## 4.3 Metode Kistdam
Bahan  yang  digunakan  sebagai kistdam  adalah  hasil  clearing  lokasi,  turap bambu,  dan  anyaman  bambu.  Setelah galian  pondasi  memasuki  panjang  2-3 meter,  dilaksanakan  pemasangan  turap bambu  dengan  jarak  10-15  cm  dengan tenaga  manusia  dan  di  bantu  alat  berat untuk  penancapan  turap  bambu.  Pada proses pemasangan turap, dibarengi
dengan  pemasangan  anyaman  bambu, seperti  Gambar  2.  Setelah  pemasangan kistdam,  selajutnya  dilaksanakan  proses pengeringan,  pengeringan  menggunakan water  pum  (Alkon)  3”  Yamaha  selama  8 jam kerja.
Gambar 2. Hasil Pamasangan Kistdam
Dengan Turap Bambu dan Anyaman Bambu
4.4 Metode Pengecoran Lantai kerja.
Alat yang digunakan untuk pengecoran  beton  lantai  kerja  adalah Mesin molen. Sebelum pengecoran pastikan  galian  kering  dari  air.  Setelah kering  buatkan  profil  pengecoran,  lalu dipasang  geogrid.  Pengecoran  beton  lantai kerja  menggunakan  campuran  1Pc:2P:3Kr dengan ketebalan pengecoran 5cm.
4.5 Metode Pembesian.
4.5.1 Teknis pabrikasi pembesian.
Proses pemotongan besi menggunakan  alat  barcutter,  dan  proses pembengkokkan besi menggunakan barbending.  Pembengkokkan  besi  dan pemotongan besi dilaksanakan di basecamp. Pembesian footing dan
pembesian  badan  tanggul  dipotong  dan dibengkokkan  sesuai  gambar  kerja  dan spesifikasi  yang  sudah  disepakati.  Setelah pembesian  siap  lalu  diangkut/dilansir menggunakan light  truck /truk  engkel menuju ke lokasi.
4.5.2 Teknis pemasangan pembesian.
Proses  pemasangan  pembesian  pada tanggul  dilaksanakan  sebanyak  empat tahap,  karena  ketinggian  badan  tanggul 4m. Tahap pertama, pemasangan pembesian  footing  menggunakan  besi Ø19-150  mm.  Dilanjutkan  pemasangan besi  pokok  badan  tanggul  menggunakan Ø19-150  mm.  Setelah  pembesian  tahap pertama  selesai,  dilanjutkan  pemasangan bekisting  dan  pengecoran  footing.  Tahap kedua,  pemasangan  besi  pinggang/bagi pada  area  badan  tanggul  1  menggunakan besi  Ø16-150  mm.  Setelah  pembesian badan  tanggul  1  selesai,  dilanjutkan pemasangan  bekisting  dan  pengecoran badan tanggul 1. Tahap ketiga, pemasangan  besi  pinggang/bagi  pada  area badan  tanggul  2menggunakan  besi  Ø16- 150 mm. Setelah pembesian badan tanggul 2 selesai, dilanjutkan pemasangan bekisting dan pengecoran badan tanggul 2. Tahap keempat, pemasangan besi pinggang/bagi  pada  area  badan  tanggul  3 menggunakan  besi  Ø16-150  mm.  Setelah pembesian  badan  tanggul  3  selesai,
dilanjutkan  pemasangan  bekisting  dan pengecoran badan tanggul.

## 4.6 Metode Bekisting Tanggul.
Tinggi  tanggul  yang  dibuat  setinggi 4  meter,  maka  pelaksanaan  pemasangan bekisting  dilakukan  sebanyak  4  tahap, seperti Gambar 3.

## Gambar 3. Tahapan Pemasangan Bekisting Tanggul
4.6.1 Pemasangan  bekisting  tahap  1 area footing.
Bahan  yang  digunakan  usuk  4/6  dan playwood  15  mm,  dengan  dimensi bekisting  yang  dibuat  100  x  244  cm. Pertama, dilakukan pemotongan playwood berukuran  100  x  244  untuk  1  bidang bekisting.  Kedua,  dilakukan  pemotongan usuk  4/6  untuk  kerangka  bekisting, kerangka  berdiri  dengan  panjang  92  cm  = 6  bh  dan  kerangka  terlentang  dengan panjang  244  cm  =  2  bh.  Ketiga,  bekisting dirakit.  Keempat,  pemasangan  bekisting dilakukan  setiap  segmen,  setiap  segmen panjangnya 12 m.
Maka,  keperluan  bekisting  setiap segmennya.
=1200 cm : 244 cm.
=4.92  dibulatkan  5  bidang  bekisting untuk 1 sisi.
=5 x 2 sisi.
=10 bidang bekisting/segmen.
Kelima, sebelum bekisting dipasang, terlebih dahulu diolesi minyak bekisting/solar. Keenam, bekisting
dipasang  pada  area  footing. Untuk pengencang  bekisting  dipasang  penyangga dari usuk 4/6 atau bambu dengan jarak 1-2
m.
4.6.2 Pemasangan bekisting  tahap  2 area badan tanggul bawah (rencana pengecoran 120 cm).
Bahan  yang  digunakan  usuk  4/6  dan playwood  15  mm,  dengan  dimensi bekisting  yang  dibuat  122  x  244  cm. Pertama, dilakukan pemotongan playwood berukuran  12  x  244,  atau  langsung menggunakan  1  bidang  playwood  untuk  1 bidang bekisting. Kedua, dilakukan pemotongan  usuk  4/6  untuk  kerangka bekisting, kerangka berdiri dengan panjang 114  cm  =  6  bh  dan  kerangka  terlentang dengan  panjang  244  cm  =  2  bh.  Ketiga, bekisting  dirakit.  Keempat,  pemasangan bekisting  dilakukan  setiap  segmen,  setiap segmen panjangnya 12 m. Maka,
keperluan bekisting setiap segmennya.
=1200  cm  :  244  cm  =  4.92 (dibulatkan  5  bidang  bekisting untuk 1 sisi ).
=5 x 2 sisi = 10 bidang bekisting/segmen.
Kelima, sebelum bekisting dipasang, terlebih dahulu diolesi minyak bekisting/solar. Keenam, bekisting dipasang  pada  area  badan  tanggul  bagian bawah. Untuk pengencang di pasang terot, sebelum  pemasangan  terlebih  dahulu dipasang  pipa  ½”,  setelah  itu  dipasang terot  dengan  jarak120  cm,  dan  ditambah besi  diameter  16  mm  sebanyak  8  batang, dipasang  dan  diikat  kawat  bendrat.  Untuk penyangga  bekisting  dipasang  penyangga dari  usuk  4/6  /  bambu  /  estafet  dengan jarak 1-2 m seperti Gambar 4.
Pemasangan  bekesting  tahap  3  area badan tanggul tengah (rencana pengecoran 120  cm).  Bahan  yang  digunakan  usuk  4/6 dan  playwood  15  mm,  dengan  dimensi bekisting  yang  dibuat  122  x  244  cm. Pertama, dilakukan pemotongan playwood berukuran  12  x  244,  atau  langsung menggunakan  1  bidang  playwood  untuk  1 bidang bekisting. Kedua, dilakukan pemotongan  usuk  4/6  untuk  kerangka bekisting, kerangka berdiri dengan panjang 114  cm  =  6  bh  dan  kerangka  terlentang dengan  panjang  244  cm  =  2  bh.  Ketiga, bekisting  dirakit.  Keempat,  pemasangan
bekisting  dilakukan  setiap  segmen,  setiap segmen panjangnya 12 m. Maka, keperluan bekisting setiap segmennya
=1200  cm  :  244  cm  =  4.92 (dibulatkan  5  bidang  bekisting untuk 1 sisi)
=5 x 2 sisi = 10 bidang bekisting/segmen.
Kelima, sebelum bekisting dipasang, terlebih dahulu diolesi minyak bekisting/solar. Keenam, bekisting dipasang  pada  area  badan  tanggul  bagian tengah  Untuk  pengencang  di  pasang  terot, sebelum  pemasangan  terlebih  dahulu dipasang  pipa  ½”,  setelah  itu  dipasang terot  dengan  jarak  120  cm,  dan  ditambah besi  diameter  16  mm  sebanyak  8  batang, dipasang dan di ikat kawat bendrat. Untuk penyangga  bekisting  menggunakan  estafet dengan  jarak  1-2  m,  seperti  terlihat  pada Gambar 4.
Pemasangan  bekisting  tahap  4  area badan topping tanggul (rencana pengecoran 160 cm). Bahan yang digunakan usuk 4/6 dan playwood 15 mm, dengan dimensi bekisting  yang dibuat 122 x 244 cm. Pertama, dilakukan pemotongan playwood  berukuran  122  x  244,  atau langsung menggunakan 1 bidang playwood.

## Gambar 4. Sket Pemasangan Bekisting Area Badan Tanggul Tengah
Kedua,  dilakukan  pemotongan  usuk 4/6  untuk  kerangka  bekisting,  kerangka berdiri dengan panjang 236 cm = 6 bh dan kerangka  terlentang  dengan  panjang  122 cm  =  2  bh.  Ketiga,  bekisting  dirakit. Keempat, pemasangan bekisting dilakukan setiap  segmen,  setiap  segmen  panjangnya 12  m.  Maka,  keperluan  bekisting  setiap segmennya:
=1200 cm : 122 cm = 9,8 (dibulatkan 10 bidang bekisting untuk 1 sisi)
=10  x  2  sisi  =  20  bidang bekisting/segmen
Kelima, sebelum bekisting dipasang, terlebih dahulu diolesi minyak bekisting/solar. Keenam, bekisting dipasang  pada  area  badan  tanggul  bagian tengah  Untuk  pengencang  di  pasang  terot,
sebelum  pemasangan  terlebih  dahulu dipasang  pipa  ½”,  setelah  itu  dipasang terot  dengan  jarak  120  cm,  dan  ditambah besi  diameter  16mm  sebanyak  16  batang untuk kedua sisi dan di ikat kawat bendrat. Untuk  penyangga  bekisting  menggunakan estafet dengan jarak 2-3 m.

## 4.7 Metode Perancah
Pemasangan  perancah  diperlukan untuk pelaksanaan bekisting dan pengecoran  badan  tanggul  bagian  tengah dan  bagian  topping.  Jadi  pelaksanaan perancah  dilaksanakan  sebanyak  2  tahap yaitu:

## 4.7.1 Pemasangan  perancah  tahap  1 (badan tanggul bagian bawah)
Bahan  yang  digunakan  besi  kanal  U (UNP)  100x50x5  mm  dan  besi  diameter 16,  dengan  ukuran  perancah  yang  dibuat 80  x  100  cm.  Pertama,  dilakukan pemotongan  UNP  untuk  kerangka  utama perancah. Kerangka berdiri panjang 80 cm =  1  bh,  dan  kerangka  terlentang  dengan panjang 100 cm = 1 bh. Kedua, dilakukan pemotongan  besi  diameter  16  dengan panjang  130  cm  =  2  bh.  Ketiga,  perancah dirakit.  Keempat,  pemasangan  perancah dilakukan  setiap  segmen,  setiap  segmen panjangnya 1200 cm dan jarak pemasangan  120  cm.  Maka  keperluan perancah  setiap  segmennya  adalah  1200  :
120 = 10 bh perancah untuk 1 sisi
=10  x  2  =  20  buah  perancah  / segmen.
Kelima, Untuk pengencang perancah dipasang  terot,  yang  mana  lubang  posisi terot  sudah  di  buat  dengan  pipa  ½’’  saat pemasangan  bekisting  tahap  2.  Dan pijakan  pekerja  menggunakan  balok  6/12. Keenam,  perancah  dipasang  pada  area badan tanggul bagian bawah.

## 4.7.2 Pemasangan  perancah  tahap  2 (badan tanggul bagian tengah)
Bahan  yang  digunakan  besi  kanal  U
(UNP)  100x50x5  mm  dan  besi  diameter
16,  dengan  ukuran  perancah  yang  dibuat 80  x  100  cm.  Pertama,  dilakukan pemotongan  UNP  untuk  kerangka  utama perancah. Kerangka berdiri panjang 80 cm =  1  bh,  dan  kerangka  terlentang  dengan panjang 100 cm = 1 bh. Kedua, dilakukan pemotongan  besi  diameter  16  dengan panjang  130  cm  =  2  bh.  Ketiga,  perancah dirakit.  Keempat,  pemasangan  perancah dilakukan  setiap  segmen,  setiap  segmen panjangnya 1200 cm dan jarak pemasangan  120  cm.  Maka  keperluan perancah setiap segmennya:
=1200 : 120 = 10 bh perancah untuk 1 sisi
=10  x  2  =  20  buah  perancah  / segmen.
Kelima, Untuk pengencang perancah dipasang  terot,  yang  mana  lubang  posisi
terot  sudah  di  buat  dengan  pipa  ½’’  saat pemasangan  bekisting  tahap  2.  Dan pijakan  pekerja  menggunakan  balok  6/12. Keenam,  perancah  dipasang  pada  area badan  tanggul  bagian  tengah,  seperti Gambar 5.

## Gambar 5. Sket Pemasangan Perancah Tahap 2

## 4.8 Metode Pengecoran
Karena  tanggul  tingginya  4  meter, maka  proses  pengecoran  dilaksanakan sebanyak 4 tahap. Pengecoran menggunakan  beton  ready  mix  dengan mutu  K-300.  Karena  lokasi  pengecoran yang  cukup  jauh  dari  akses  jalan  truck mixer maka proses pengecoran menggunakan  alat  pompa  kodok-pipa  besi dengan kekuatan dorong maksimal 300 m. Sebelum  pengecoran  bagian  dalam  dari pipa  besi  diolesi  solar,  agar  beton  tidak mengalami penyumbatan.

## 4.8.1 Pengecoran tahap 1
Pengecoran  tahap  ke  1  yaitu  pada area  footing  tanggul,  dengan  tinggi pengecoran  100  cm.  Setelah  kelengkapan alat,  bekisting  area  footing  selesai,  lokasi pengecoran  bebas  kotoran,  sesuai  dengan elevasi  dan  stay  out,  maka  pengecoran tahap 1 dapat dilaksanakan.

## 4.8.2 Pengecoran tahap 2
Pengecoran  tahap  ke  2  yaitu  pada area  badan  tanggul  bagian  bawah,  dengan tinggi  pengecoran  120  cm.  Setelah kelengkapan  alat,  bekisting  area  footing selesai,  lokasi  pengecoran  bebas  kotoran, sesuai  dengan  elevasi  dan  stay  out,  maka pengecoran  tahap  2  dapat  dilaksanakan, dengan ketinggian pengecoran 1 m.

## 4.8.3 Pengecoran tahap 3
Pengecoran  tahap  ke  3  yaitu  pada area  badan  tanggul  bagian  tengah,  dengan tinggi  pengecoran  120  cm.  Setelah kelengkapan  alat,  bekisting  area  footing selesai,  lokasi  pengecoran  bebas  kotoran, sesuai  dengan  elevasi  dan  stay  out,  maka pengecoran tahap 3 dapat dilaksanakan.

## 4.8.4 Pengecoran Tahap 4
Pengecoran  tahap  ke  4  yaitu  pada area badan tanggul bagian topping, dengan tinggi  pengecoran  160  cm.  Setelah kelengkapan  alat,  bekisting  area  badan tanggul  bagian  topping  selesai,  lokasi pengecoran  bebas  kotoran,  sesuai  dengan
elevasi  dan  stay  out,  maka  pengecoran tahap  3  dapat  dilaksanakan.  Tahapan pengecoran seperti terlihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Tahapan Pengecoran Tanggul

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Implementasi metode pelaksanaan  merupakan  urutan pelaksanaan pekerjaan yang logis  dan  teknik  sehubungan dengan tersedianya sumber daya yang  dibutuhkan  dan  kondisi medan  kerja  di  lapangan,  guna memperoleh  cara  pelaksanaan yang efektif dan efisien.
2. Pekerjaan galian tanah menggunakan  excavator  sebagai alat gali utama.
3. Material  hasil  galian  diletakkan dipinggir  galian  pondasi  dan nantinya  hasil  galian  berguna sebagai kistdam. Kistdam terdiri dari  hasil  galian,  anyaman bambu, dan turap bambu.
Kistdam  dipasang  pada  setiap segmen  dimana  setiap  segmen panjangnya  12m.  Sedangkan turap  bambu  dipasang  dengan jarak 10-15 cm.
4. Pekerjaan bekisting tanggul dilakukan dalam 4 tahap. Pekerjaan perancah
dilaksanakan sebanyak 2 tahap.
5. Pekerjaan  pengecoran  menggu- nakan  beton  readymix  K-300 dengan  pengaturan  penempatan truck  mixer  dengan  pompa kodok.

## 5.2 Saran
Sebelum  menggali  harus  dilakukan pembersihan,  pengukuran,  dan  pembuatan stay  out  batas  galian  agar  lebar  dan kedalaman galian sesuai dengan perencanaan.  Untuk  pekerjaan  kistdam sebaiknya menggunakan bahan-bahan yang  murah,  mudah  didapat,  dan  mudah
dikerjakan.  Untuk  pekerjaan  pembesian yang  volumenya  sangat  banyak  serta dimensi  besi  yang  besar  sebaiknya menggunakan  alat-alat  khusus  seperti barcutter sebagai alat potong dan barbenner  sebagai  alat  bengkok.  Sebelum pekerjaan pengecoran sebaiknya perhatikan  kekuatan  bekisting,  elevasi rencana,  dan  kebersihan  area  yang  akan dicor. Metode pelaksanaan yang diterapkan
haruslah selalu mempertimbangkan kondisi medan lapangan sepanjang alur sungai, kemungkinan  banjir,  kondisi  tanah  dasar sebagai daya dukung pondasi tanggul serta keselamatan pekerja.

## 6 DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  (2017). Modul  Dasar  –  Dasar Perencanaan  Alur  dan  Bangunan Sungai .  Pelatihan  dan  Perencanaan Teknis Sungai. Pusat Pendidikan dan Pelatihan  Sumber  Daya  Air  dan Konstruksi.  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Asiyanto.  (2010). Manajemen  Produksi untuk  Jasa  Konstruksi .  Jakarta:  PT.
Pradnya Paramita.
Dipohusodo, Istimawan. (1996).
Manajemen  Proyek  dan  Konstruksi Jilid 1 & 2. Yogyakarta: Kanisius.
Ervianto,  Wulfram  I.  (2004). Teori- Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi . Yogyakarta:
Andi
Offset.
Ervianto,  Wulfram  I.  (2005). Manajemen
Proyek Konstruksi . Yogyakarta:
Andi Offset.
https: //www.rahmasword (diakses pada 11
Mei 2018).
Jawat, I Wayan. (2015). Metode
Pelaksanaan Pekerjaan Pondasi
(Studi  Kasus:  Proyek  Fave  Hotel
Kartika  Plaza). Jurnal  Paduraksa
Vol. 4, No. 2 , P-ISSN: 2303-2693, E- ISSN-2581-2939.
Jawat,  I  Wayan,  Rahadiani,  AAS  Dewi,
Armaeni, Ni Komang. (2018).
Produktivitas  Truck  Concrete  Pump dan  Truck  Mixer  pada  Pekerjaan Pengecoran Beton Ready Mix. Jurnal Paduraksa,  Vol.  7,  No.  2 ,  P-ISSN:
2303-2693,
E-ISSN-2581-2939
(164-183).
Mahendra Sultan
Syah. (2004).
Manajemen  Proyek  Kiat  Sukses Mengelola Proyek , Cetakan Pertama.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
http://rahmasword.blogspot.com/2012/05/p embuatan-tanggul-penahan- banjir.html.