## JURNAL TEKNIK SIPIL

## Penerapan Building Information Modeling pada Pembangunan Gedung Klinik Pratama Kabupaten Barru
Munawwir 1 , Mutmainnah Fajar 2 , Muh Husni Maricar 3*
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo Km 05 Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
1 munawwirrrr@gmail.com ; 2 mutmainnahfjrr98@gmail.com ; 3 husnimaricar@gmail.com

## ABSTRAK
Building  Information  Modeling (BIM)  adalah  teknologi  informasi  modern  untuk memodelkan suatu gedung dalam bentuk tiga dimensi dan mensimulasikan sebelum masuk ke  dalam  proses  konstruksi. BIM  memfasilitasi  proses  desain  dan  konstruksi  yang  lebih terintegritas untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan pengeluaran yang terkendali. Salah satu software yang telah mengadopsi  BIM  adalah SketchUp 2021 yang memilik  beberapa keunggulan  yang  memungkinkan  memodelkan  struktur  bangunan  dalan  bentuk  3D  secara detail. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan Gedung Klinik Pratama pada bagian sub struktur  dan  upper  struktur  menggunakan  SketchUp  dan  dengan  bantuan  Quantifier  Pro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil 3D model dan 5D, untuk memperoleh informasi berupa data Component Report (Laporan Komponen), Cost Detail Report (Laporan Detail Biaya), Cost  Summary (Rekapitulasi  Biaya  Pekerjaan).  Total  rekapitulasi  biaya  yang diperoleh  senilai  Rp.  1.806.841.828,37  yang  meliputi  pekerjaan  sub  struktur  dan upper struktur.
Kata kunci: Building Information Modeling , SketchUp, Quantifier Pro, Pemodelan

## ABSTRACT
Building  Information  Modeling  (BIM)  is  a  modern  information  technology  to  model  a building  in  three-dimensional  form  and  simulate  it  before  entering  into  the  construction process. BIM facilitates a more integrity design and construction process to get better results and controlled expenses. One of the software that has adopted BIM is SketchUp 2021 which has several advantages that allow modeling building structures in 3D shapes in detail. This research aims to model the Primary Clinic Building on the substructure and upper part of the structure using SketchUp and with the help of Quantifier Pro. The results of this study show the results of 3D models and 5D, to obtain information in the form of Component Report (Component  Report),  Cost  Detail  Report  (Cost  Detail  Report),  Cost  Summary (Recapitulation of Work Costs). The total recapitulation of the costs obtained amounted to Rp. 1,806,841,828.37 which includes substructure and upper structure work.
Keywords: Building Information Modeling, SketchUp, Quantifier Pro, Modeling
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Saat ini teknologi informasi dengan format digital  kerap  digunakan  di  industri konstruksi seluruh dunia. Bahkan teknologi digitalpun memberikan dampak yang besar dalam melakukan percepatan pembangunan sehingga  menjadi  lebih  efisien  dan produktif, salah satunya dengan menerapkan Building Information Modeling (BIM)  dengan  konsep Virtual
Building pertama  kali  digunakan  pada tahun 1987 yang terus berkembang sampai saat  ini  (Indonesia,  2021).  Pada  beberapa tahun  terakhir,  pemerintah  mendorong infrastruktur  secara  masif,  oleh  karena  itu dibutuhkan  terobosan  untuk  menunjang kecepatan  suatu  konstruksi  di  Indonesia, BIM  inilah  yang  menjadi tools untuk mencapai  tujuan  tersebut.  BIM  mampu memodelkan struktur, arsitek, serta mekanikal elektrikal plumbil (MEP) menjadi  satu  kesatuan  dengan  konsep Virtual Building (Berlian et al., 2016)
BIM  merupakan  teknologi  yang  seluruh prosesnya  berjalan  secara  terintegrasi dalam  sebuah  model  digital,  dengan menggunakan BIM dapat diperoleh pemodelan  dalam  bentuk  3D  dengan
elemen panjang, lebar dan tinggi.
Penambahan elemen waktu untuk penjadwalan  menjadikan  BIM  dalam  4D. Sedangkan BIM 5D dengan menambahkan elemen  biaya  untuk  melakukan  estimasi. Lalu  BIM  dapat  dimanfaatkan  untuk perancangan  kinerja  bangunan  sebagai analisis  energi  dan  pertimbangan  dampak lingkungan  yang  disebut  6D.  Setelah elemen-elemen informasi yang terkandung dalam BIM lengkap dapat digunakan owner
untuk manajemen fasilitas seperti perawatan dan operasional yang disebut 7D
(Pantiga  &  Soekiman,  2021).  Salah  satu
software yang  mendukung  konsep  BIM yaitu SketchUp 2021. SketchUp umumnya digunakan karena pengoprasian dari software tersebut relatif mudah.
Penelitian  ini  membahas  penggunaan konsep Building  Information  Modeling ( BIM)  dengan  pemodelan  3D  dan  5D menggunakan software SketchUp  2021 dengan extension Quantifier  Pro  pada pembangunan  Gedung  Klinik  Pratama bagian  sub  struktur  (pondasi,  sloof  dan tulangannya)  dan upper struktur  (kolom, balok,  plat,  tangga  dan  tulangannya)  yang saling  terintegrasi  antara  3D  model  dan biaya.

## 1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang diambil dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana penerapan BIM menggunakan software SketchUp
2021 dengan memodelkan dimensi 3D Gedung  Klinik  Pratama  pada  bagian sub  struktur  (pondasi,  sloof  dan tulangannya)  dan upper struktur (kolom, balok, plat dan tulangan-nya)?
2. Bagaimana  pemodelan  dimensi  3D Gedung  Klinik  Pratama  terintegrasi dengan  dimensi  5D  (volume  dan biaya) menggunakan extension Quantifier Pro?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Memodelkan  Gedung  Klinik  Pratama bagian  sub  struktur  (pondasi,  sloof  dan tulangannya) dan upper struktur (kolom, balok,  plat,  tangga  dan  tulangannya menggunakan  software  SketchUp  2021 dengan penerapan Building Information Modeling (BIM).
2. Mengintegrasikan  3D  model  dan  5D (volume  dan  biaya)  Gedung  Klinik Pratama  dengan extension Quantifier Pro.
2. Metode Penelitian 2.1 Lokasi Penelitian Objek  dalam  penelitian  ini  berlokasi  di Jalan Abd. Kadir Jaelani Kabupaten Barru.

## Gambar 1 Peta lokasi pembangunan gedung Klinik Pratama

## 2.2 Jenis Data
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  yang  diperoleh dari  konsultan.  Data  yang  digunakan merupakan Shop  Drawing dan  Rencana Anggaran Biaya.
2.3 Tahapan Penelitian
1. Studi Literatur Dilakukan  dengan  mencari  referensi penelitian terdahulu.
2. Identifikasi Masalah
Menganalisa  proyek  Gedung  Klinik Pratama  untuk  dimodelkan  ke  dalam metode  BIM  dengan  program  bantu SketchUp  dengan  ekstensi  Quantifier Pro.
3. Pengumpulan Data Data  yang  dibutuhkan  merupakan ShopDrawing dan  Rencana  Anggaran
Biaya.
4. Pengolahan Data Setelah data yang dibutuhkan terkumpul selanjutnya  dilakukan  pengolahan  data dan  membagi  informasi  sesuai  dengan jenis pekerjaan yang ingin dimodelkan.
5. Pemodelan Memodelkan  data  yang  telah  diolah dengan menggunakan software SketchUp 2021 dengan Ekstensi
Quantifier Pro.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Umum
Hasil  dari  pemodelan  ini  berupa  dimensi yang berada  pada  parameter  yang  terdapat pada BIM yaitu, 3D dan 5D sesuai dengan lokasi  gedung  Klinik  Pratama  berada, dengan  beberapa  tambahan  informasi didalamnya  seperti  volume  pekerjaan  dan estimasi biaya. Pemodelan ini menggunakan software SketchUp  2021 dengan ekstensi Quantifier Pro.
Kelebihan  dari software ini  salah  satunya dapat  terintegrasi  dengan software lain untuk  memudahkan  dan  mempercepat proses  pemodelan  suatu  gedung  dengan metode BIM (Angraini, 2023). Layout atau denah  pada  gedung  Klinik  Pratama  ini mempunyai  luas  32  m  x  60  m,  data  yang digunakaan merupakan data Shop Drawing yang  diperoleh  dari  konsultan  perencana dan dimodelkan sesuai dengan perencanaan dan mutu bahan yang sudah direncanakan. Untuk memodelkan layout tersebut menjadi 3D terlebih dahulu import data 2D ke dalam software SketchUp.  Hasil  dari import data tersebut dapat pada gambar 2.
Gambar 2. Hasil import file Autocad ke SketchUp 2021

## 3.1 Hasil Visual Pemodelan
Visualisasi  3D  dengan  menggunakan extension  rendering yaitu  Enscape.  Model struktur yang sudah dirender akan menghasilkan  gambar  yang  lebih  detail yang dilengkapi oleh background dan sinar matahari yang dapat diatur langsung untuk mendapatkan visual 3D yang lebih baik.
Gambar 3. Hasil pemodelan 3D sub struktur (pondasi, sloof dan tulangannya)
Gambar 4. Hasil pemodelan 3D upper struktur (kolom, balok, plat, tangga dan tulanggannya)
Gambar 5. Hasil pemodelan 3D sub struktur dan upper struktur klinik pratama

## 4.2 Hasil Pemodelan 5D dengan Extension Quantifier Pro
Setelah  memodelkan  gedung  klinik kemudian  dilanjutkan  ke  tahap  volume pekerjaan,  rencana  anggaran  biaya  dan rekapitulasi biaya menggunakan extension Quantifier Pro, dengan menyusun analisa harga satuan pekerjaan menggunakan template yang telah dibuat tentang  Analisa  Harga  Satuan  Bidang Pekerjaan Umum menggunakan program
Microsoft  Excel .  berdasarkan  (Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat,  2016).  Kemudian  masukkan harga  dan  upah  pada  template  analisa harga satuan pekerja, untuk overhead dan profit  kemudian  masukkan  pada  kolom waste dan tax sebesar  10%.  Setelah  itu import  template  analisa  harga  satuan pekerja  pada Report  Setting sehingga terbentuk  tag  pada software SketchUp dan  tag  tersebut  sudah  berisi  Analisa harga  satuan  pekerja.  Berikut  adalah penyusunan  template  analisa  harga satuan pekerjaan. (Tabel 1).
Tabel 1 Cost Detail Report Pekerjaan Gedung Klinik Pratama No Uraian Koefisien Satuan Harga Satuan (Rp) Faktor Kehilangan Pajak % I.  PEKERJAAN BETON (Pekerjaan beton f’c=19,3 MPa (K225) A.  TENAGA Pekerja 1,650 OH 75000 5 5 Tukang Batu 0,275 OH 150000 5 5 Kepala Tukang 0,028 OH 175000 5 5 Mandor 0,083 OH 180000 5 5 B.  BAHAN Semen Portland 371,000 kg 1500 5 5 Pasir Beton 698,000 kg 318,180 5 5 Kerikil (Maks 30mm) 1047,000 kg 231,000 5 5 Air 215,000 Liter 689,47 5 5 II.  PEKERJAAN PEMBESIAN D.10 (Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir) `  TENAGA Pekerja 0,007 OH 138700 5 5 Tukang Besi 0,007 OH 173300 5 5 Kepala Tukang 0,0007 OH 187200 5 5 Mandor 0,0004 OH 216300 5 5 B.  BAHAN Besi Beton (Polos Ulir) 1,05 kg 5958,3333 5 5 Kawat Beton 0,015 kg 19250 5 5 III.  PEKERJAAN PEMBESIAN D.14 (Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir) A.  TENAGA Pekerja 0,007 OH 138700 5 5 Tukang Besi 0,007 OH 173300 5 5 Kepala Tukang 0,0007 OH 187200 5 5 Mandor 0,0004 OH 216300 5 5 B.  BAHAN Besi Beton (Polos Ulir) 1,05 kg 13291,67 5 5 Kawat Beton 0,015 kg 19250 5 5 IV.  PEKERJAAN PEMBESIAN D.16 (Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir) A.  TENAGA Pekerja 0,007 OH 138700 5 5 Tukang Besi 0,007 OH 173300 5 5 Kepala Tukang 0,0007 OH 187200 5 5 Mandor 0,0004 OH 216300 5 5 B.  BAHAN Besi Beton (Polos Ulir) 1,05 kg 17050 5 5 Kawat Beton 0,015 kg 19250 5 5 Laporan Komponen Laporan Komponen menghasilkan laporan seperti panjang, lebar, ketinggian,  luasan  dan  volume.  Untuk menghasilkan  laporan  pada  suatu  objek digunakan toolbar  make  component
pada  objek  pondasi,  kolom,  plat,  sloof dan  tangga.  Hasil  rekapitulasi  laporan komponen pekerjaan beton gedung dapat dilihat  pada  tabel  2  dan  pekerjaan pembesian dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 2. Laporan komponen pekerjaan beton Klinik Pratama Jenis Pekerjaan Jumlah Total Panjang (m) Total Luasan (m2) Total Volume (m3) Pekerjaan Beton Balok 21 712,5 384,464 114,22 Pekerjaan Beton Kolom Struktur 86 417,1 208,55 104,275 Pekerjaan Beton lat Lantai 53 380,4 1207,22 144,866 Pekerjaan Beton Pondasi Footplate 44 51,6 63,36 19,008 Pekerjaan Beton Sloof 15 491,5 278,1 97,95 Pekerjaan Beton Tangga 30 48,825 20,101 4,044
Tabel 3. Laporan komponen pekerjaan pembesian Klinik Pratama
Data  terakhir  yang  dihasilkan  adalah Cost  Summary  Report (Rekapitulasi
Biaya Pekerjaan) yang berisi uraian jenis pekerjaan, total biaya dan total pajak. Berikut  uraian  tabel  dari  rekapitulasi biaya  pekerjaan  Gedung  Klinik  Pratama Kabupaten Barru menggunakan Ekstensi
Quantifier  Pro.  Total  rekapitulasi  biaya yang  di  peroleh  menggunakan software SketchUp  2021  dan  Quantifier  Pro adalah senilai Rp 1.806.841.828,37.

## Tabel 4. Rekapitulasi biaya pekerjaan
No Nama Pekerjaan Volume Pekerjaan Satuan Total Biaya Pekerjaan I. Sub-Struktur 1.  Pekerjaan Beton Pondasi Footplate 19,008 m³ Rp.        30.772.044,23 2.  Pekerjaan Beton Sloof 100,65 m³ Rp.      158.571.219,07 3.  Pekerjaan Pembesian Pondasi Footplate 2478,778 Kg Rp.        56.277.149,53 4.  Pekerjaan Pembesian Sloof 11204,334 Kg Rp.      223.509.878,91 II. Upper-Struktur 1.  Pekerjaan Beton Kolom 104,275 m³ Rp.      168.810.759,23 2.  Pekerjaan Beton Balok 111,52 m³ Rp.      180.539.571,85 3.  Pekerjaan Beton Plat Lantai 114,866 m³ Rp.      234.524.161,83 4.  Pekerjaan Beton Tangga 4,044 m³ Rp.          6.547.072,95 Jenis Pekerjaan Jumlah Total Panjang (m) Total Luasan (m2) Total Volume (m3) Pekerjaan Pembesian Balok D.10 5186 2436,57 86,186  271,127 Pekerjaan Pembesian Balok D.14 78 2740,476 39,104  122,533 Pekerjaan Pembesian Balok D.16 183 6233,173 99,026  8664,11 Pekerjaan Pembesian Kolom Struktur D.10 2795 1263,727 87,591  783,503 Pekerjaan Pembesian Kolom Struktur D.16 1045 5548,371 91,946  7712,173 Pekerjaan Pembesian Plat Lantai D.10 1763 12906,1  129,061  8001,782 Pekerjaan Pembesian Plat Lantai D.14 1297 4148,591 63,833  5088,211 Pekerjaan Pembesian Plat LantaiD.16 1311 4254,576 71,926  5913,863 Pekerjaan Pembesian Pondasi FootPlate D.16 1548 1842,494 37,453  2478,778 Pekerjaan Pembesian Sloof D.10 3802 2129,229 66,101  1320,124 Pekerjaan Pembesian Sloof D.14 60 1965,926 28,363  2378,772 Pekerjaan Pembesian Sloof D.16 151 4931,398 78,216  6854,645 Pekerjaan Pembesian Tangga D.10 5 6,892 0,167 4,273 Pekerjaan Pembesian Tangga D.14 200 75,535 1,763 91,398 Pekerjaan Pembesian Tangga D.16 142 377,109 6,53  524,179
No Nama Pekerjaan Volume Pekerjaan Satuan Total Biaya Pekerjaan 5.  Pekerjaan Pembesian Kolom 8495,676 Kg Rp.      182.823.429,34 6.  Pekerjaan Pembesian Balok 13047,257 Kg Rp.      276.305.734,19 7.  Pekerjaan Pembesian Plat Lantai 19003,856 Kg Rp.        374.504.211,8 8.  Pekerjaan Pembesian Tangga 619,85 Kg Rp.       13.656.595,44 Total Rp.   1.806.841.828,37 4. Penutup 4.1 Kesimpulan 1. Data  pemodelan  berbentuk  3D  yang terintegrasi  dengan  volume  dan estimasi biaya, pemodelan ini meliputi  bagian  sub  Struktur  dan Upper Struktur dengan menggunakan konsep BIM dengan software SketchUp 2021 yang memiliki informasi pada setiap objek pemodelan, data tersebut berupa nama pekerjaan,  perletakan  objek  dan dimensi. 2. Ekstensi Quantifier Pro diperoleh data berupa Component  Report (Laporan Komponen) dimana laporan komponen berisi  data  panjang,  lebar, tinggi, total panjang, total luasan, total volume  dan  total  berat.  Data  lain  di hasilkan  adalah  Cost  Detail  Report (Laporan Detail Biaya) yang meliputi uraian  pekerjaan,  jumlah  kebutuhan pekerjaan/ Quantity , satuan pekerjaan, biaya pekerjaan, pajak pekerjaan, dan total biaya pekerjaan.

## 4.2 Saran
1. Perlu  dilakukan  pembelajaran  yang lebih  mendalam  untuk  pemodelan
3D  karena  setiap  jenis  pekerjaan dibentuk dalam objek 3D.
2. Perlu diupayakan untuk pembelajaran  pengenalan  BIM  pada masa perkuliahan.

## Daftar Pustaka
Anggraini, D. F. (2023). PEMODELAN STRUKTUR GEDUNG APARTEMEN  GUNAWANGSA GRESIK MENGGUNAKAN SOFTWARE AUTODESK
REVIT. ViTeks, 1(1), 33–42. Berlian, C. A., Adhi, R. P., Hidayat, A., & Nugroho, H. (2016). Perbandingan  Efisiensi  Waktu, Biaya, dan Sumber Daya Manusia Antara Metode Building Information Modelling (BIM) Dan Konvensional (Studi Kasus :
Perencanaan  Gedung  20  Lantai).
Karya Teknik Sipil , 5 (2), 220–229.
Builder  Indonesia.  (2021). Sejarah  BIM (Building  Information  Modelling) di  Dunia .  Builder  Indonesia.
https://www.builder.id/sejarah- bim-building-information- modelling-di-dunia/ Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. (2016). Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  Nomor:  28/PRT/M/2016 Tentang Analisis Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum . 1–883. Pantiga,  J.,  &  Soekiman,  A.  (2021). Kajian  Implementasi  Building Information  Modeling  (BIM)  Di Dunia Konstruksi Indonesia. Jurnal Rekayasa Sipil , 15 (2), 104–
110.
Saputri,  F.  (2012). Penerapan  Building Information Modeling (BIM) Pada Pembangunan  Struktur  Gedung Perpustakaan  IPB  Menggunakan Software Tekla Structure 17