## Contents list available at journal.uib.ac.id

## Journal of Civil Engineering and Planning
Journal homepage: https://journal.uib.ac.id/index.php/jce JCEP - UIB
Mess Project Construction Cost Analysis Using SNI 2013 and AHSP Methods Analisa Biaya Pembangunan Proyek Mess Menggunakan Metode SNI 2013 dan AHSP
Dewi Fortuna 1 , Indrastuti 2 1,2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Internasional Batam Emai korespondensi: dewifrtunaa@gmail.com
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Keywords : Method, Material, Project, Items The  budget  calculation  is  one  of  the  most  important  aspects  in  a  construction project, beside time and qualities. There are several methods that we can use to estimate  how  much  material  is  needed,  including  SNI  2013  and  AHSP  method. However,  these  2  methods  have  to  be  implemented  meticulously  to  reduce overbudget and material wastage.  The data come from the list of working items that  is  used  as  a  bid  by  the  company  owner,  the  standard  given  by  the  project manager, and items price list of each working part. The purpose of this research is to compare and find which method is the most effective in controlling the project expenditure. Also, researcher will explained how to calculate data as well as the advantage and weakness of both methods that have been mentioned above.

## 1. Pendahuluan
Efisiensi dari Analisa Biaya Konstruksi (ABK) dapat ditingkatkan menggunakan beberapa metode yang  tersedia untuk menjamin  bahwa  pengalokasian  dana  untuk  pengadaan  bahan  dan  tenaga  kerja dapat tercapai, sehingga proyek dapat dikatakan berhasil dari segi biaya, waktu dan mutu [1]. Analisa Biaya  Konstruksi  (ABK)  adalah  salah  satu  metode  untuk  menghitung  setiap  item  pekerjaan  dengan mnegalikan  indeks  harga  bangunan  dengan  harga  bahan  bangunan  dan  upah  kerja  dengan  standar pengupahan pekerja [2]. Salah satu metode yang dimaksud adalah SNI (Standar Nasional Indonesia) yang  digencarkan  oleh  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat.  Selain  itu  ada  metode AHSP  (Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan)  sesuai  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 28 Tahun 2016 [6]. Hasil akhir perhitungan dari metode SNI 2013 maupun AHSP diperoleh dengan cara melakukan perkalian terhadap indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga per satuan koefisien tertentu, kemudian diperoleh harga dari suatu item pekerjaan untuk setiap satuan panjang, luas, volume, maupun berat besi [9].  Selain item pekerjaan dan material yang terdapat dalam BOQ (Bill of Quantity), hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah pembagian  tugas  kepada  para  pekerjaan  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  karena  akan berpengaruh pada durasi kerja dan pemborosan material [4]. Jika dipelajari secara mendalam, kedua metode tersebut sebenarnya mempunya kesamaan dalam material yang digunakan dan jenis pekerja

## Contents list available at journal.uib.ac.id

## Journal of Civil Engineering and Planning
Journal homepage: https://journal.uib.ac.id/index.php/jce JCEP - UIB
yang terlibat, maupun penyusunan tabel, namun terdapat perbedaan pada nilai koefisien [10]. Meskipun demikian,  kedua  metode  tersebut  mempunyai  komponen  penyusun  berupa:  material,  upah,  dan peralatan [7].
Journal of Civil Engineering and Planning Vol.5. No. 1 2024

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  sekitar  Perumahan  Greenland  yang  berlokasi  di  Kecamatan  Teluk  Kering, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan data yang berasal dari pihak kontraktor yang terlibat  dalam  pelaksanaan  dan  pengawasan  proyek,  kemudian  akan  dilakukan  analisa  data menggunakan  metode  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia)  2013  dan  AHSP  (Analisa  Harga  Satuan Pekerjaan) Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.
2.1 Tahap Penelitian Pada tahapan penelitian ini dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:
1. Tahapan Persiapan
Pada tahap ini peneliti merumuskan masalah yang ingin dipecahkan, kemudian menjelaskan secara singkat  mengenai  maksud  dan  tujuan  penelitian.  Setelah  itu,  dipilih  metode  yang  tepat  untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk mendapatkan data yang diinginkan.
2. Tahapan Pengumpulan Data
Pada  tahapan  pengumpulan  data  peneliti  akan  menjelaskan  darimana  data  berasal,  proses pengumpulan  data,  dan  jenis  data  yang  terdapat  dalam  penelitian.  Adapun  data  yang  dimaksud terdiri  dari  Data  Primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  kontraktor  dan  QS ( Quantity  Surveyor), serta  Data  Sekunder  yang  berisi  daftar  item  pekerjaan  dalam  proyek  yang bersangkuta  dalam  bentuk  BOQ  ( Bill  of  Quantity)  dan  komponen-komponen  penting  yang digunakan dalam mengolah data besarta besaran harganya.
3. Tahapan Analisa Data
Analisa  data  dilakukan menggunakan metode SNI (Standar Nasional  Indonesia)  2013  dan  AHSP (Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan)  Bidang  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dengan  mengacu  pada daftar tenaga kerja, material, dan peralatan yang telah disesuaikan dengan koefisien pengali dan harga yang telah disepakati untuk setiap item pekerjaan.
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut:
1 Data Primer
Data  Primer  yang  dimaksud  dalam  penelitian  merupakan  data  yang  diperoleh  dari kontraktor  dan  QS  ( Quantity  Surveyor)  sebagai  pihak  yang  berperan  dalam  menentukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam BOQ ( Bill Of Quantity)
2.  Data Sekunder
Data sekunder bersumber dari jurnal sebagai studi literatur dan wawancara dari pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut. Adapun data yang dimaksud meliputi:
1) Daftar Penawaran Harga dalam bentuk BOQ.
2) Daftar Tenaga Kerja, Material, dan Peralatan Berdasarkan Standar SNI 2013 dan AHSP.
1. Data penumpang Pelabuhan Harbour Bay Batam

## 2.2 Rancangan Penelitian
Penelitian dilakukan di sekitar Perumahan Greenland dengan proyek berupa Gedung Mess untuk mengetahui setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam BOQ (Bill of Quantity). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan studi literatura berupa jurnal- jurnal pendukung dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Setelah mendapatkan data yang diperlukan maka pada tahap selanjutnya akan dilakukan analisa data yang meliputi analisa harga untuk setiap item pekerjaan dalam satuan pekerjaan tertentu. Setelah itu, peneliti akan membandingkan metode mana yang paling efektif untuk digunakan dan menghasilkan pengehematan biaya terbesar.

## 2.3 Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data kuantitatif, karena penelitian yang dilakukan berbentuk studi kasus dimana data yang terdapat dalam Daftar Penawaran Harga akan dibandingkan dengan Metode SNI 2013 dan AHSP dengan mengacu pada harga tenaga kerja, material, dan peralatan yang sama. Adapun data yang dimaksud terdiri dari:
a. Data Daftar Penawaran Harga dalam bentuk BOQ (Bill of Quantity)
b. Harga satuan upah dan bahan yang telah ditetapkan dalam standar SNI 2013.
c. Analisa AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) Bagian I Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

## 2.4 Pengolahan Data
1. Komponen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana Anggaran Biaya (RAB) berisi informasi mengenai biaya yang dibutuhkan untuk setiap item pekerjaan berdasarkan upah tenaga kerja dan bahan material yang digunakan, beserta volume dan harga satuan. Adapun proses pengolahan data adalah sebagai berikut:
a. Biaya (Anggaran)
Besarnya biaya yang harus dikeluarkan tergantung dari volume dan harga satuan pekerjaan dari masing-masing item pekerjaan, dengan rumus: RAB =  Volume x Harga Satuan.
b. Harga Satuan Pekerjaan (HSP)
Harga Satuan Pekerjaan (HSP) merupakan harga bahan dan upah tenaga kerja dari setiap item pekerjaan dalam sebuah proyek, dimana hasilnya adalah penjumlahan dari Harga Satuan Upah, Harga Satuan Bahan, dan Harga Satuan Alat.
c. Harga Satuan Bahan
Harga Satuan Bahan adalah kuantitas bahan yang diperlukan untuk menyelesakan suatu pekerjaan pada bagian tertentu. Hasil akhir perhitungan ditentukan berdasarkan masing-masing volume bahan dan ongkos bahan. Adapun formula perhitungan yang digunakan adalah  Bahan = Volume Pekerjaan x Koefisien Analisa Bahan
d. Proses Analisis Harga Satuan Upah Tenaga
Analisa Harga Satuan Upah Tenaga Kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja yang terlibat dan bearnya anggaran untuk per-satuan pekerjaan dalam sebuah proyek. Rumus yang digunakan adalah  Tenaga Kerja = Pekerjaan x Koefisien Tenaga Kerja
e. Analisis Harga Satuan Sewa Alat
Harga Satuan Sewa Alat merupakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyewa berbagai jenis peralatan yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam suatu proyek, dengan rumus:  Sewa Alat = Volume Pekerjaan x Koefisien Analisa Sewa Alat
Tabel 1. Rumus Perhitungan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) Perhitungan Rumus/Formula Biaya (Anggaran)  Volume x Harga Satuan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Harga Satuan Upah + Alat + Bahan Harga Satuan Bahan Volume Pekerjaan x Koefisien Analisa Bahan Analisis Harga Satuan Upah Tenaga Pekerjaan x Koefisien Tenaga Kerja Analisis Harga Satuan Sewa Alat Volume Pekerjaan x Koefisien Analisa Sewa Alat
Journal of Civil Engineering and Planning Vol.5. No. 1 2024
2. Proses Penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
Proses penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) adalah sebagai berikut:
a. Menyusun item pekerjaan sesuai dengan jenis atau tipe pekerjaan, misalnya: kebutuhan besi, bekisting, pengecoran beton dalam 1 m 3 struktur beton bertulang.
b. Menghitung volume pekerjaan, dengan besaran volume akan dikalikan dengan satuan yang telah ditetapkan baik dalam standar SNI 2013 maupun AHSP.
c. Membuat daftar harga satuan upah dan bahan yang telah disesuaikan dengan harga normal regional maupun nasional, kemudian besarnya biaya akan dikalikan dengan koefisien yang telah ditentukan menurut standar yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan harga per satuan pekerjaan pada setiap item pekerjaan.
d. Membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau BOQ (Bill of Quantity) dalam bentuk tabel yang berisi hasil perkalian antara volume pekerjaan dengan harga per satuan pekerjaan.
e. Menganalisa setiap item pekerjaan dari awal sampai akhir, sehingga dapat ditentukan jumlah material yang diperlukan dalam proyek yang akan berlangsung sesuai dengan spesifikasi dan ukuran yang telah ditentukan.
f. Membuat rekapitulasi RAB untuk memperkirakan nilai akhir dengan menjumlahkan setiap item pekerjaan yang terdapat di dalamnya.
Tabel 2. Daftar Harga Bahan dan Upah Standar SNI (Standar Nasional Indonesia) 2013 dan AHSP
(Analisa Harga Satuan Pekerjaan) Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga No Nama Bahan Satuan Harga Satuan (Rp) A UPAH PEKERJA 1 Pekerja OH 120.000,00 2 Tukang Kayu OH 150.000,00 3 Tukang Batu OH 150.000,00 4 Tukang Besi OH 150.000,00 5 Kepala Tukang OH 175.000,00 6 Mandor OH 250.000,00 B BAHAN/MATERIAL 1 Besi Beton (Polos/Ulir) Kg 10.000,00 2 Kawat Tali Beton Kg 60.000,00 3 Kayu Kelas III M 3 1.500.000,00 4 Paku 5 cm – 12 cm Kg 14.000,00 5 Minyak Bekisting Liter 6.000,00 6 Besi Beton Polos Kg 10.000,00 7 Kawat Beton Kg 60.000,00 8 Portland Cement (PC) Kg 1.200,00 9 Pasir Beton M 3 62.500,00 10 Kerikil M 3 270.000,00 11 Kayu Kelas II Balok M 3 2.200.000,00 12 Plywood 9 mm Lembar 93.000,00 13 Dolken Kayu Galam,  (8- 10) cm, Panjang 4 m Batang 5.000,00 3.
Metode Analisa Perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya)
Jenis analisa RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Metode AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan)
Journal of Civil Engineering and Planning Vol.5. No. 1 2024
AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) merupakan perhitungan untuk kebutuhan bahan dan upah dalam satu jenis pekerjaan berdasarkan koefisien pengali yang telah ditetapkan, seperti: 1 m 3 Beton K-225, 1 m 3 Galian Tanah, dan lain-lain. Adapun komponen-komponen dari metode yang dimaksud terdiri dari:
◼ Analisa harga satuan bahan/material, yaitu biaya suatu item pekerjaan yang ditentukan berdasarkan harga satuan bahan dan indeks bahan. Dimana harga satuan bahan dapat disesuaikan dengan harga normal pasar saat ini, sedangkan indeks bahan telah ditetapkan oleh badan yang membuat standar yang tidak dapat diubah.
◼ Analisa harga satuan upah tenaga, yaitu pengolahan data untuk menentukan besarnya anggaran yang diperlukan dalam menyediakan tenaga kerja. Adapun unsurnya terdiri dari harga satuan upah tenaga yang akan diberikan kepada pekerja setiap harinya berdasarkan posisinya dan indeks tenaga yang telah ditetapkan oleh standar tertentu.
Sebagai Informasi lebih lanjut, harga akhir yang diperoleh dari penyediaan tenaga kerja,
penggunaan material atau bahan, dan pengoperasian peralatan akan ditambahkan dengan profita tau keuntungan sebesar 15%. Hal tersebut tekah tercantum dalam AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) Bidang Pekerjaan Umum yang dikeluarkan oleh Bina Marga.
b. Metode SNI (Standar Nasional Indonesia) 2013
Metode SNI (Standar Nasional Indonesia) pertama kali dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Tahun 1982. Metode yang dimaksud mempunyai unsur-unsur berupa koefisien bahan dan upah tenaga dalam menentukan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan 1 item pekerjaan, Setelah itu, koefisien tersebut akan dikalikan dengan harga normal regional atau nasional untuk memperoleh hasil akhir berupa harga total.  Sebagai tambahan, perhitungan indeks bahan menggunakan metode tersebut dapat mengalami toleransi maksimal 20% dengan jam kerja 5-8 jam per hari bagi setiap pekerja.
3. Hasil dan Diskusi
3.1  Hasil Perhitungan Aktual pada Data BOQ ( Bill of Quantity)
Tabel  3  berisi  Informasi  mengenai  bagaimana  cara  mneyusun  BOQ  ( Bill  of  Quantity) berdasarkan  volume  pekerjaan,  sehingga  dapat  ditentukan  besarnya  biaya  aktual  dan pengaruhnya terhadap biaya yang terdapat dalam AHSP dan SNI 2013.
Tabel 3. Data Aktual yang Terdapat pada BOQ ( Bill of Quantity)
No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp)
A Pekerjaan Tanah 1 Menggali 1 M 3 Tanah 284,51 M 3 90.000 25.605.900 2 Menggurung 1 M 3 Tanah 263,01 M 3 65.625 17.260.031 B Pekerjaan Dinding 1 Pemasangan  1  M 2 Bata Merah Lt 1 dan Lt. 2 1.080,65 M 2 184.769 199.670.582,59 2 Plesteran  1  M 2 Dinding Lt. 1 dan Lt. 2 2.161,30 M 2 72.394 156.464.611,88 3 Acian 1 M 2 Dinding Lt. 1 dan Lt. 2 1.080,65 M 2 52.500 56.734.125,00 C Pekerjaan Struktur
1 Pek.  1  M 3 Struktur  Sloof Lt. 1 - Beton K-225 15,02 M 3 1.588.533,75 23.805.011,32
Journal of Civil Engineering and Planning
Vol.5. No. 1 2024
No Uraian Pekerjaan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Harga Total (Rp) - Pembesian 1.517,14 KG 17.488,13 26.531.888,35 - Bekisting 150,17 M 2 151.627,50 22.769.901,68 - Biaya Total 73.156.801,35 2 Pek.  1  M 3 Struktur  Pelat Lantai (Lt. 2 dan Lt. Dak) - Beton K-225 32,55 M 3 1588.533,75 51.712.174,58 - Pembesian 3.226,86 KG 17.488,13 56.431.690,81 - Bekisting 300,27 M 2 151.627,50 45.529.795,94 - Biaya Total 153.673.661.33
3.2  Analisa Perhitungan RAB Menggunakan Metode AHSP (Analisa Harga Satuan Pekerjaan) Tabel  4  dan  Tabel  5  yang  telah  disajikan  pada  gambar  di  bawah  menunjukkan  biaya  dalam pembuatan 1 m 3 struktur beton bertulang untuk struktur Pelat Lantai, Kolom, Ring Balok, Balok, dan  Sloof  dengan  syarat  tambahan  bahwa  Diameter  Besi  (  )  tidak  dapat  melebihi  12  mm. Dimana  besaran  biaya  ditentukan  berdasarkan  jenis  pekerja  yang  terlibat  dan  bahan  yang digunakan dengan meninjau besaran koefisien.
Tabel 4. Contoh perhitungan Analisa Harga Satuan Struktur Pelat Lantai untuk   12 mm, Cara Manual
No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) A Tenaga 1 Pekerja L.01 OH 0,7 120.000,00 84.000,00 2 Tukang Batu L.02 OH 0,7 150.000,00 105.000,00 3 Kepala Tukang L.03 OH 0,07 175.000,00 12.250,00 4 Mandor L.04 OH 0,07 250.000,00 17.500,00 Jumlah Harga Tenaga Kerja 218.750,00 B Bahan 1 Besi Beton (Polos/Ulir) M.60.d Kg 105 10.000,00 1.050.000,00 2 Kawat Tali Beton M.72 Kg 1,5 60.000,00 90.000,00 Jumlah Harga Bahan 1.140.000,00 C Peralatan Jumlah Harga Peralatan D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) 1.358.750,00 E Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%) 203.812,50 F Harga Satuan Pekerjaan per – 100 kg (D+E) 1.562.562,50
Biaya  Total  Struktur  Pelat  Lantai  untuk   12  mm  (Per  100  KG  Besi)  =  Rp.  1.562.562,50  (3.226,86/100) = Rp. 50.421.668,35
Journal of Civil Engineering and Planning Vol.5. No. 1 2024
Tabel 5. Struktur Kolom, Balok, Ring Balok, dan Sloof untuk Besi Beton   12 mm No Uraian Kode Satuan Koefisien Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) A Tenaga 1 Pekerja L.01 OH 1,6 120.000,00 192.000,00 2 Tukang Batu L.02 OH 1,6 150.000,00 240.000,00 3 Kepala Tukang L.03 OH 0,16 175.000,00 28.000,00 4 Mandor L.04 OH 0,16 250.000,00 40.000,00 Jumlah Harga Tenaga Kerja 500.000,00 B Bahan 1 Besi Beton (Polos/Ulir) M.60.d Kg 105 10.000,00 1.050.000,00 2 Kawat Tali Beton M.72 Kg 2,8 60.000,00 168.000,00 Jumlah Harga Bahan 1.218.000,00 C Peralatan Jumlah Harga Peralatan D Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan, dan Peralatan (A+B+C) 1.718.000,00 E Biaya Umum dan Keuntungan (Maksimum 15%) 257.700,00 F Harga Satuan Pekerjaan per – 100 kg (D+E) 1.975.700,00
Biaya Total Struktur Kolom, Balok, Ring Balok, dan Sloof untuk Besi Beton   12 mm (Per 100
KG Besi) = Rp. 1.975.700,00  (1.517,14/100) = Rp. 29.974.083,45
3.3  Analisa Perhitungan RAB Menggunakan Metode SNI (Standar Nasional Indonesia) Tahun 2013 Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan jenis pekerja dan material yang harus dipersiapkan terlebih dahulu  untuk  membuat  1  m 3 Sloof  Beton  Bertulang  dan  Plat  Lantai  Beton Bertulang,  dimana bahan yang terdapat dalam daftar sudah termasuk lengkap karena mencakup proses perakitan besi, pemasangan bekisting, dan pengecoran.
Tabel 6. Pemasangan 1 M 3 Sloof Beton Bertulang (240 kg besi + bekisting)
Kebutuhan Satuan Indeks Harga Satuan Bahan/Upah (Rp) Jumlah Harga (Rp) a  Bahan - Kayu Kelas III M 3 0,27 1.500.000,00 405.000,00 - Paku 5 cm – 12 cm Kg 2 14.000,00 28.000,00 - Minyak Bekisting Liter 0,6 6.000,00 3.600,00 - Besi Beton Polos Kg 189 10.000,00 1.890.000,00 - Kawat Beton Kg 3 14.000,00 42.000,00 - Portland Cement (PC) Kg 336 1.200,00 403.200,00 - Pasir Beton M 3 0,54 62.500,00 33.750,00 - Kerikil M 3 0,81 270.000,00 218.700,00 b  Upah - Pekerja OH 5,65 120.000,00 678.000,00 - Tukang Kayu OH 0,275 150.000,00 41.250,00 - Tukang Batu OH 1,56 150.000,00 234.000,00
Journal of Civil Engineering and Planning
Vol.5. No. 1 2024
Kebutuhan Satuan Indeks Harga Satuan Bahan/Upah (Rp) Jumlah Harga (Rp) - Tukang Besi OH 1,4 150.000,00 210.000,00 - Kepala Tukang OH 0,323 175.000,00 56.525,00 - Mandor OH 0,283 250.000,00 70.750,00 Jumlah 4.314.775,00 Overhead (10%) 431.477,50 Jumlah Total 4.746.252,50 Biaya Total Pemasangan 1 M 3 Sloof Beton Bertulang (240 kg besi + bekisting) = Rp. 4.756.252,50  15,02 = Rp. 71.274.473,79
Tabel 7. Pemasangan 1 M 3 Plat Lantai Beton Bertulang (65 kg besi + bekisting)
Kebutuhan Satuan Indeks Harga Satuan Bahan/Upah (Rp) Jumlah Harga (Rp) a  Bahan - Kayu Kelas III M 3 0,32 1.500.000,00 480.000,00 - Paku 5 cm – 12 cm Kg 3,2 14.000,00 44.800,00 - Minyak Bekisting Liter 1,6 6.000,00 9.600,00 - Besi Beton Polos Kg 68,25 10.000,00 682.500,00 - Kawat Beton Kg 2,25 14.000,00 31.500,00 - Portland Cement (PC) Kg 336 1.200,00 403.200,00 - Pasir Beton M 3 0,54 62.500,00 33.750,00 - Kerikil M 3 0,81 270.000,00 218.700,00 - Kayu Kelas II Balok M 3 0,12 2.200.000,00 264.000,00 - Plywood 9 mm Lembar 2,8 93.000,00 260.400,00 - Dolken Kayu Galam,  (8-10) cm, Panjang 4 m Batang 32 5.000,00 160.000,00 b  Upah - Pekerja OH 5,3 120.000,00 636.000,00 - Tukang Kayu OH 0,275 150.000,00 41.250,00 - Tukang Batu OH 1,3 150.000,00 195.000,00 - Tukang Besi OH 1,05 150.000,00 157.500,00 - Kepala Tukang OH 0,265 175.000,00 46.375,00 - Mandor OH 0,265 250.000,00 66.250,00 Jumlah 3.730.825,00 Overhead (10%) 373.082,50 Jumlah Total 4.103.907,50
Biaya  Total  Pemasangan  1  M 3 Plat  Lantai  Beton  Bertulang  (65  kg  besi  +  bekisting)  =  Rp. 4.103.907,50  32,55 = Rp. 121.451.083,56

## 3.4  Rekapitulasi Hasil RAB (Rancangan Anggaran Biaya)
Tabel 8 memperlihatkan hasil akhir dari estimasi biaya menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu Analisa AHSP, Analisa SNI 2013, dan Analisa Data Aktual.
Tabel 8. Rekapitulasi Hasil RAB No Uraian Pekerjaan Analisa AHSP Analisa SNI 2013 Analisa Data Aktual A Pekerjaan Tanah 1 Menggali 1 M 3 Tanah 32.023.378,69 39.386.853,13 25.605.900,00 2 Menggurung 1 M 3 Tanah 55.955.377,50 8.416.320,00 17.260.031,25 B Pekerjaan Dinding
1 Pemasangan  1  M 2 Bata Merah Lt. 1 dan Lt. 2 274.929.922,56  262.976.477,66  199.670.582,59 2 Plesteran 1 M 2 Dinding Lt. 1 dan Lt. 2 183.586.117,19  159.640.101,90  156.464.611,88 3 Acian 1 M 2 Dinding Lt. 1 dan Lt. 2 43.682.574,63 56.047.912,25 56.734.125,00 C Pekerjaan Struktur
1 Pek. 1 M 3 Struktur Sloof Lt. 1 29.974.083,45 71.274.473,79 73.156.801,35 2 Pek.  1  M 3 Struktur  Pelat Lantai (Lt. 2 dan Lt. Dak) 50.421.668,35  121.451.038,56  153.673.661,33

## 4. Kesimpulan
Setelah  melakukan  penelitian  dengan  membandingkan  metode  AHSP  (Analisa  Harga  Satuan Pekerjaan) dan SNI (Standar Nasional Indonesia) Tahun 2013, maka diperoleh sebuah kesimpulan mengenai metode yang digunakan dan hasil akhirnya dengan rincian sebagai berikut:
1) Kedua  metode  mempunyai  sebuah  kesamaan,  yaitu  menghitung  biaya  total  dari  setiap  item pekerjaan dengan mempertimbangkan jenis pekerja serta bahan atau material dan peralatan yang digunakan  dalam  sebuah  proyek.  Setelah  itu,  koefisien  dari  setiap  jenis  pekerja,  bahan,  dan peralatan akan dikalikan dengan harga satuan.
2) Perbedaan dari kedua metode tersebut terletak pada “Biaya Umum dan Keuntungan ( Overhead )” yang  besarannya  berbeda  pada  kedua  metode,  dimana  pada  metode  AHSP  besarannya  15% sementara untuk metode SNI 2013 besarannya hanya 10%. Kemudian harga total dari beberapa item pekerjaan pada metode AHSP dihitung per 100 kg berat besi, bukan per 1 M 3 volume beton, misalnya Struktur Sloof dan Pelat Lantai Beton Bertulang.
3) Dari  hasil  perhitungan  akhir,  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  SNI  2013  dan  AHSP  hanya menghasilkan  penghematan  pada  Pekerjaan  Struktur  Pelat  Lantai,  sedangkan  pada  pekerjaan lainnya  tidak  dapat  mengurangi  harga  secara  signifikan  bahkan  pada  beberapa  pekerjaan harganya lebih tinggi daripada harga aktual yang terdapat dalam BOQ ( Bill of Quantity).
4) Jika  dilihat  dari  segi  kuantitasnya,  maka  baik  metode  AHSP  maupun  SNI  2013  tidak  ada  yang benar-benar  efektif  dalam  menghasilkan  penghematan.  Meskipun  demikian,  hasil  perhitungan menggunakan metode SNI 2013 terbukti lebih mnedekati kuantitasnya dengan data aktual seperti yang telah disajikan pada tabel 8.
5) Perhitungan  pada  data  aktual  memiliki  perbedaan  mendasar  dengan  pengolahan  data menggunakan  metode  AHSP  dan  SIN  2013,  dimana  data  aktual  hanya  menyajikan  bahan  atau material  yang  dibutuhkan  untuk  masing-masing  item  pekerjaan  tanpa  menghitung  besarnya
biaya  untuk  menyediakan  tenaga  kerja  dan  tidak  mencakup  “Biaya  Umum  dan  Keuntungan ( Overhead )”.
6) Metode  AHSP  (Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan)  membutuhan  tenaga  kerja  serta  material  dan peralatan yang lebih sedikit dibandingkan metode SNI (Standar Nasional Indonesia) tahun 2013.
5. Ucapan Terima Kasih
Dalam proses penyusunan jurnal, penulis ingin merasa berhak mengucapkan terima kasih kepada dosen  pembimbing  dan  pihak  lain  yang  telah  banyak  membantu,  sehingga  penulis  dapat menyesaikan jurnal dan memperoleh gelar S1 dari Universitas Internasional Batam (UIB). Penulis berharap bahwa jurnal yang telah disusun dapat memberikan wawasan dan Informasi yang berguna kepada para pembaca, baik dari kalangan umum, akademisi, maupun profesional.

## Daftar Pustaka
[1] E.  Ma wardi,  I  Iskandar,  dkk,  “Analisis  Perbandingan  Anggaran  Biaya  dengan  Menggunakan Metode BOW, SNI, dan AHSP,” J. Teknik Sipil dan Lingkungan, vol. 5, no. 1, pp. 48-60, 2023, ISSN: 2715-4831 (online).
[2] D. Siburian, W. Kritiana, dan V. P, “Analisis Estimasi Biaya Menggunakan Metode SNI 2017 dan AHSP  2016  (Studi  Kasus:  Proyek  Pembangunan  Gedung  Kuliah  Terpadu Universitas  Palangka Raya),” J. Artikel, vol. 04 , pp. 138 – 143, 2017.
[3] H.  Siregar.  S.  Harahap,  dan  N.  Puspita ,  “Analisis Perbandingan  Nilai  Harga  Satuan  Pekerjaan (AHSP)  dengan  Nilai  Harga  Standar  Nasional  Indonesia  (SIN)  pada  Pekerjaan  Pembangunan Gedung/Ruang Baru Puskesmas Padang Tinggi, Kota Padang, Sidempuan ,” J. STATIKA, vol. 5, no. 1, pp. 60-70, 2022.
[4] L. Sianto, M. Takdir, dan M. Maswanto, “Analisa Perbandingan Estimasi Anggaran Biaya An tara Metode  SIN  dan  BOW  pada  Pekerjaan  Talud  Pantai  Desa  Talaga  Besar ,” J.  SCEJ  (Shell  Civil Enginnering Journal), vol. 3, no. 1, pp. 39-47, 2018.
[5] N.  Alami,  U.  Aziz,  dan  D.  Margiarti,  “Studi  Komparasi  Perbandingan  Rencana  Anggaran  Bi aya Antara Metode Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan Standar Nasional Indonesia (SIN) ,” J. Ilmu Teknik Sipil Surya Beton., vol. 5, no. 1, pp. 10-19, 2021.
[6] T. Tahan, “Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Antara Metode SNI 2010 dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan ,” J. Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil., vol. 4, no. 2, pp. 379, 2021.
[7] M.  Kaisar  dan  Y.  Lubis,  “Perencanaan  Anggaran  Biaya  Rumah  Type  Sederhana  Menggunakan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) SNI 2017- 2018,” J. Teknik Sipil (JTSIP)., vol. 1, no. 1, pp. 51-55, 2022.
[8] A. Sani , “ Cost Analysis of Concrete Structure Work Using AHSP Method (Case Study: Residential House Type 90/72) ,” Puwarupa Architect's Journal , vol. 4, no. 1985, pp. 39-46, 1994.
[9] F.  Roehman,  “ANALISA  HARGA  SATUAN  PEKERJAAN  DENGAN  METODE  BOW,  SNI,  DAN LAPANGAN  (Pekerjaan  Beton  Bertulang  pada  Pembangunan  Rumah  Tinggal  Perum  Bugel, Jepara) ,” J. Teknik - UNISFAT, vol. 7, no. 1, pp. 14-23, 2011.
[10]  K. Ratag, G. Malingkas, and J. Tjakra , “ Perbandingan Rencana Anggaran Biaya Antara Metode SNI dengan Metode AHSP pada Proyek Gedung Pendidikan Fakultas Teknik ,” J. Tekno, vol. 19, no. 79, pp. 299-305, 2021.