PERANCANGAN DEWATERING PADA KONSTRUKSI BASEMENT (STUDI KASUS PROYEK LANDMARK RESIDENCE – BANDUNG)
Ita Warsita 1 , Sulwan Permana 2 , Ida Farida 3
Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email: jurnal@sttgarut.ac.id
1 Ita_warsita@yahoo.co.id
Abstrak  - Dewatering  merupakan  suatu  pekerjaan  yang  diperlukan  untuk  mengeringkan  lahan galian  di  bawah  muka  air  tanah  dan  untuk  mengatasi  gaya  Uplift  selama  masa  konstruksi Basement.  Penentuan  banyaknya  jumlah  sumur  yang  digunakan  mengacu  dari  :  Data  spesifikasi teknis rencana bangunan, luas galian, dan kedalaman galian, Data penelitian tanah, Pertimbangan kondisi lahan di sekitar proyek, Pengalaman sejenis yang telah dilakukan. Pada  proyek Landmark Residence Apartment Bandung ini digunakan lima belas sumur Dewatering, dua sumur Piezometer, dan dua sumur Recharging. Masing – masing sumur tersebut di bor sampai pada kedalaman minus 20  m  dengan  diameter  sumur  80  cm  dan  diameter  casing  PVC  12”  untuk  sumur  Dewatering; diameter sumur   60cm dan diameter  casing  2” untuk sumur  Piezometer; dan diameter sumur   80 cm  dan  diameter  casing  12”  untuk  sumur  Recharging.  Selain  itu  ,sejumlah  pompa  submersible berkapasitas  diperlukan  untuk  membuang  air  permukaan  akibat  air  hujan  via  sumpit.  intensitas hujan ± 50 mm/jam untuk kota bandung dengan luas galian 2400 m² dan koefisien pengaliran (C) = 0,5 Jumlah air yang harus dibuang 60 m³/jam.

## Kata Kunci – Dewatering, Basement

## I. PENDAHULUAN

## 1.1  Latar Belakang
Salah satu upaya untuk mendukung perkembangan di Kota Bandung yaitu perlu dibangunnya fasilitas-fasilitas  pendukung  lainnya  seperti  pembangunan  Landmark  Residance  Apartemen  yaitu tersedianya  jasa  penginapan  baik  itu  untuk  aktifitas  pariwisata  ataupun  usaha,  yang  terletak  di daerah  Pasir  Kaliki  Bandung.  Apartement  ini  memiliki  18  lantai  dan  3  lantai  basement,  dengan kedalaman  basement  ‒10  meter  dari  elevasi  0.0.  Pengerjaan  lantai  basement  ini  menggunakan metode  pekerjaan  dewatering  yaitu  suatu  pekerjaan  yang  diperlukan  untuk  mengeringkan  lahan galian  di  bawah  muka  air  tanah  selama  masa  konstruksi  basement.  Pekerjaan  dewatering  mutlak diperlukan sampai bangunan selesai. Selain itu, pekerjaan dewatering juga sangat diperlukan untuk menanggulangi  terjadinya  genangan  pada  konstruksi  basement  atau  pondasi,  baik  akibat  air  hujan ataupun  rembesan  air  tanah.  Dewatering  biasanya  dioperasikan  selama  24  jam  selama  pekerjaan basement.

## 1.2 Perumusan Masalah
Dalam merencanakan pekerjaan Dewatering pada Proyek Landmark Residance Apartemen Bandung ini penulis titik beratkan pada:
1. Merencanakan kebutuhan titik Dewatering pada area galian Basement Proyek Landmark Res- idence Bandung.
2. Metode pelaksanaan pekerjaan Dewatering
3. Menganalisis kebutuhan pompa untuk mengeluarkan air dalam galian Basement.

## 1.3 Maksud dan Tujuan
Penulisan Tugas Akhir memiliki maksud yaitu untuk mengetahui tingkat kestabilan muka air tanah pada saat galian tanah pada pekerjaan basemant Proyek Landmark Residence Bandung.
Adapun Tujuan dari penulisan tugas akhir ini yaitu:
1. Mengeringkan area galian tanah.
2. Memperbaiki kestabilan lereng sehingga dapat mencegah kelongsoran
3. Mencegah penggembungan dasar galian akibat tekanan air.

## 1.4 Ruang Lingkup
Data  –  data  teknis  pekerjaan Dewatering Proyek Landmark  Residence  Apartement Bandung adalah sebagai berikut:
 Jumlah sumur dewatering          : 15 Titik
 Kedalaman                                 :  ± 20 Meter
 Elevasi Open Cut Tanah            : – 10 meter
 Diameter sumur Dewatering      : 80 cm
 Diameter casing PVC                : 12 inchi
 Filter / saringan                          : G level
 Kapasitas pompa                         : ± 250 liter / menit
 Jarak antara sumur dewatering   :  27 meter
 Radius Antara Titik Dewatering : ± 30 meter

## 1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu:
1. Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  atau  digunakakn  sebagai  salah  satu referensi bagi penulis lain dalam melakukan penelitian dan tugas akhir.
2. Untuk menambah wawasan bagi  pembaca tentang  Perencanaan Dewatering Pada  Kontruksi Basement.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Tanah

## 2.1.1. Definisi Tanah
Tanah merupakan kumpulan agregat (butiran) mineral alami yang bisa dipisahkan oleh suatu cara mekanik bila agregat tersebut di aduk dalam air. Tanah mempunyai peran yang sangat penting pada suatu pekerjaan konstruksi ,keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan suatu bangunan sangat dipengaruhi  kemampuan  memahami  sifat  dan  jenis  tanah  dimana  konstruksi  itu  dibangun.  Tanah merupakan media utama dalam pembangunan. Fungsi tanah terdiri atas 3 bagian yaitu:
1. Tempat  berdirinya  segala  jenis  bangunan  yang  akan  dibuat  seperti  bangunan  gedung  /  pe- rumahan,bangunan jalan ,jembatan serta pambangunan tower.
2. Sebagai material pengisi / timbunan.
3. Sebagai  material  untuk  bahan  bangunan  seperti  untuk  membuat  batu  bata,  genteng,  keramik yang khusus dibuat dari tanah liat.

## 2.1.2. Sifat Alamiah Tanah
Tanah merupakan partikel mineral yang tidak mempunyai atau lemah ikatan antar partikelnya, yang  terbentuk  karena  pelapukan  dari  batuan.  Diantaranya  partikel-partikel  tanah  terdapat  ruang kosong  yang  disebut  pori-pori  ( void  space )  yang  berisi  air  dan  udara.  Ikatan  yang  lemah  antara partikel-partikel  tanah  disebabkan  oleh  pengaruh  korbonat  atau  oksida  yang  bersenyawa  dengan diantara partikel-partikel tersebut atau dapat juga oleh adanya mineral organik.
Proses penghancuran dalam pembentukan tanah dari batuan terjadi secara fisis atau kimiawi. Proses  fisis  antara  lain  berupa  erosi  akibat  tiupan  angin,  pengikisan  oleh  air  dan  gletyser,  atau perpecahan  akibat  pembekuan  dan  pencairan  es  dalam  batuan.  Tanah  yang  terjadi  akibat penghancuran  tersebut  diatas  tetap  mempunyai  komposisi  yang  am  dengan  batuan  asalnya.  Tanah
tipe  ini  mempunyai  ukuran  parikel  yang  hampir  sama  rata  dan  dideskripsikan  berbentuk  utuh ( bulky) , yaitu bentuknya bersudut ataupun bulat.

## 2.1.3. Jenis – Jenis Tanah
Menurut jenis susunannya tanah dibagi menjadi.
1. Tanah batu
Pada tebal ±2,5 m merupakan dasar yang amat baik untuk bangunan.
2. Tanah cadas
Merupakan hasil pengerasan dari tanah dan kadang  – kadang terdapat  tanah  –  tanah lembek pada  tebal  2,5  merupakan  dasar  fondasi  yang  baik,  umumnya  jika  dibuka  tanah  padas  ini lapuk lain halnya jika terdapat banyak pasir.
3. Tanah kerikil
Terdiri  dari  butiran  –  butiran  batuan  andesit  yang  cukup  kasar.biasanya  kerikil  banyak bercampur pasir, selain kerikil sebagai tanah dasar, baik untuk didirikan bangunan.
4. Tanah pasir
Butir  butir  pasir  mendekati  bentuk  yang  bulat  –  bulat.  Butir  -  butir  yang  berbentuk  tajam disebut pasir tajam merupakan tanah dasar yang baik untuk bangunan.
5. Tanah liat
Tanah liat sukar ditembus oleh air karena memiliki susunan butir yang rapat dan butir tersebut sanagt  liat,  akan  tetapi  tanah  liat  tersebut  mudah  menerima  air.  Keburukan  tanah  ini  adalah jika musim kemarau menunjukkan retak–retak sampai dibawah muka tanah sehingga kejadian ini  mengakibatkan  tegangan  dukung  tanah  menjadi  berkurang  .Sehingga  mengakibatkan retak–retak pada bangunan.
6. Tanah geluh
Tanah ini terdiri dari campuran tanah liat dan pasir.  jika butir–butir pasir banyak terkandung lebih  banyak  daripada  tanah  liatnya  maka  susunannya  lebih  rapat.  Jika  tanah  geluh  tidak banyak mengandung air, maka dapat digunakan sebagai dasar bangunan.
7. Tanah napal
Terdiri  dari  campuran  tanah  liat,  pasir  dan  kapur.  Tanah  ini  baik  digunakan  sebagai  dasar bangunan asal mempunyai tebal lapis yang cukup bedanya.
8. Tanah halus
Terdiri dari butiran–butiran halus dan rata susunannya. Dalam susunan butir banyak terdapat butir–butir  kapur.  Tanah  ini  baik  digunakan  sebagai  tanah  dasar,  asal  butir–butirnya  tidak mengandung air didalamnya.
9. Tanah gambut
Tanah  gambut  banyak  terdapat  di  rawa–rawa.  Tanah  gambut  tidak  baik  sebagai  dasar bangunan,  perlu diketahui  bahwa urungan  rawa  dengan lumpur kurang kuat  yang lebih kuat adalah urungan dengan pasir kali.

## 2.1.4. Daya Dukung Tanah
Pengetahuan  tentang  daya  dukung  tanah  sangat  diperlukan  bila  akan  mendirikan  suatu bangunan pada lapisan tanah tertentu. Dengan mengetahui kondisi lapisan tanah pada suatu daerah maka kita dapat memperkirakan apakah daerah tersebut dapat didirikan suatu bangunan atau tidak. Selain itu keamanan konstruksi bangunan terhadap penurunan tanah akibat hilangnya daya dukung tanah  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan.  Setiap  lapisan  tanah  yang  mengalami  pembebanan akan mengalami penurunan, itu disebabkan oleh pengecilan  rongga udara pada butir tanah (angka pori).
Untuk  mengetahui  kandisi  tanah  dimana  bangunan  akan  didirikan,  harus  dilakukan penyelidikan tanah terlebih dahulu.  Kondisi tanah dapat dibedakan menjadi:
1. Kondisi tanah normal
adalah  lapisan  tanah  labil  dan  tidak  mempunyai  daya  dukung  baik  terletak  dipermukaan setebal  ±  50  cm  atau  lebih,  tetapi  dalam  lapisan  tanah  keras  tidak  terlalu  jauh  dibawah
permukaan tanah.
2. Kondisi tanah khusus adalah
Lapisan  tanah  labil  terletak  sampai  jauh  dibawah  permukaan  tanah,  sehingga  lapisan  tanah keras terletak sangat dalam, seperti tanah rawa dan tanah bergambut dan lapisan tanah terletak pada permukaan tanah dan tanah sangat sukar digali, misalnya tanah berbatu dan batu karang.

## 2.1.5  Pemeriksaan tanah
Pemeriksaan  dan  penyelidikan  tanah  diperlukan  untuk  menentukan  kekuatan  tanah  untuk pondasi, Pemeriksaan tanah meliputi :
1. Pemeriksaan jenis tanah
Contohnya suatu tanah galian dikeluarkan dari dalam sumur ,maka pada tebing sumur dapat dilihat jenis dan tebal lapisannya. Dari penggalian beberapa sumur pada tempat – tempat pada umumnya  dekat  pada  sebelah  luar  sudut  bangunan  dapat  diketahui  jenis  –  jenis  tanah  dan tebalnya lapisannya ,juga lereng lapisan-lapisan tanah. Alat yang digunakan untuk mengetahui jenis–jenis tanah tersebut adalah dengan baja sondir, dan  dengan cara pemboran.
2. Pemeriksaan tegangan dukung tanah
Dengan alat tegangan dukung tanah dapat langsung diketahui, biasanya alat  yang digunakan disebut  Sondir  –  Barentsen.  Besar  daya  dukung  tanah  yang  diperiksa  dapat  dibaca  pada manometer Bondir Barentsen dapat digunakan pada tanah yang mempunyia tegangan dukung sebesar  10  kg/cm².  Berhubung  dengan  keberatan–keberatan  diatas  untuk  pemeriksaan  tanah yang keras, maka digunakan alat lain yang disebut alat sondir dalam. Perbedaan yang terdapat antara kedua ini adalah pada sondir dalam dapat diketahui tahanan ujung kerucut, juga dapat diketahui  gesekan  yang  terdapat  antara  tanah  dengan  batangnya.  Alat  sondir  dalam  dapat digunakan untuk tegangan dukung sebesar ton/cm² atau 2000 kg / cm².
3. Pemeriksaan keadaan air tanah
Jika kita menggali suatu lobang pada kedalam  tertentu,  kita akan menjumpai muka air  yang ada  dalam  tanah.  Muka  air  tersebut  dinamkan  muka-air  tanah,  dimana  pada  air  tanah mengandung zat agresif, diantaranya zat asam, yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan  yang digunakan.  Pemeriksaan tinggi  muka air tanah dapat  di ketahui  pada waktu  kita mengadakan  pemeriksaan  tanah  dengan  cara  pemboran,  karena  dalam  pemboran  selain diketahui jenis tanah, tebal lapisan tanah, juga tinggi muka tanah air tanah dapat diketahui.

## 2.1.6.  Penyelidikan Tanah
Tanah  selalu  mempunyai  peranan  penting  pada  suatu  lokasi  pekerjaan  konstruksi.  Tanah merupakan  pondasi  pendukung  suatu  bangunan  atau  bahan  konstruksi  dari  bangunan  itu  sendiri seperti tanggul atau bendungan, atau terkadang menjadi sumber penyebab gaya luar pada bangunan seperti tembok/dinding penahan tanah.
Mengingat  hampir  semua  bangunan  dibuat  diatas  tanah  ,  maka  harus  dibuat  suatu  pondasi yang  dapat  memikul  beban  bangunan  itu.  Umpamanya  jika  permukaan  tanah  cukup  keras  dan mampu  untuk  memikul  beban  bangunan  maka  pondasi  dapat  dibangun  secara  langsung  diatas permukaan  tanah  tersebut.  Bila  dikhawatirkan  akibat  tanah  itu  akan  rusak  atau  turun  akibat  gaya yang bekerja melalui permukaan tanah tersebut maka terkadang diperlukan suatu konstruksi seperti pondasi untuk meneruskan gaya tersebut kelapisan tanah yang mampu memikul gaya sepenuhnya. Untuk  mengadakan  perkiraan  dan  penilaian  teknis  tentang  daya  dukung  tanah  pondasi  maka diperlukan  pengertian mengenai karakteristik mekanis dari tanah.
Penyelidikan tanah tujuannya adalah :
1. Menentukan kapasitas dukung tanah menurut tipe pondasi yang dipilih
2. Menentukan tepi dan kedalaman pondasi
3. Untuk mengetahui posisi muka air tanah
4. Mengetahui jenis tanah pada setiap lapisan
5. Untuk memprediksi besarnya penurunan
6. Menentukan besarnya tekanan tanah terhadap dinding penahan tanah atau abutmen.

## 2.2. Dewatering

## 2.2.1. Pelaksanaan Dewatering
Negara  kita  dianugerahi  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang  melimpah  dalam  hal  ini  adalah sumber daya air, dengan ditunjang dengan kondisi topografi yang relative signifikan Pengembangan sumber  daya  air  didefinisikan  sebagai  aplikasi  cara  struktural  dan  non-struktural  untuk mengendalikan,  mengolah  sumber  daya  air  agar  memberikan  manfaat  bagi  mahluk  hidup  dan manfaat untuk tujuan-tujuan lingkungan.
System /  metode  pembebasan  area  konstruksi  bendung  dari  gangguan  aliran  air  atau  yang biasa  disebut  sistem dewatering .  Memperoleh  sistem dewatering yang  terbaik  dengan  suatu konstruksi yang memenuhi unsur-unsur ketepatan, keamanan, effisiensi , dan ekonomis. Pekerjaan dewatering sangat  diperlukan untuk  pekerjaan  galian pada basement berupa lahan galian  di  bawah  muka  air  tanah  untuk  mengatasi  gaya  angkat  ( up  lift )  selama  proses  konstruksi dengan  metode open  cut. Pekerjaan dewatering ini  bersifat  sementara  sampai  tercapai keseimbangan ( up lift force ) dengan beban konstruksi di atas nya atau kurang lebih 6 bulan.
Gambar 2.1 Metode open cut
Sumber: PT.PP (Persero)Tbk. 2014

## 2.2.2. Lingkup pekerjaan dewatering
Lingkup pekerjaan dewatering ini meliputi :
1. Penyedia peralatan dewatering
 Pembuatan sumur didalam area galian sebanyak 15 buah.
 Pompa-pompa  Submersible  sebanyak  15  (Lima  Belas)  unit  termasuk  kelengkapannya dengan diameter sumur adalah 80 inchi.
 Sistem switch otomatic untuk pemompaan.
 Pipa selang plastic pembuangan air kesaluran terdekat
2. Pemasangan  sistem dewatering meliputi  sumur-sumur  pompa  ( pumping  well )    10  unit  di dalam area galian.
3. Pengoperasian  sistem dewatering selama  masa  konstruksi  hingga  tekanan  angkat  seimbang dengan berat konstruksi
4. Penutupan  bekas  lubang  sumur  dilakukan  dengan flens dan cleanst atau  sesuai  petunjuk pengawas .
2.2.3. Tujuan Pelaksanaan pekerjaan dewatering
 Menjaga agar dasar galian tetap kering.
 Mencegah gaya up lift terhadap bangunan sebelum mencapai bobot tertentu.
 Mencegah erosi buluh.
 Mencegah resiko sand boil .

## 2.2.4. Dasar Pekerjaan Dewatering
 Data spesifikasi (data luas dan kedalaman galian)
 Data penelitian tanah
 Pertimbangan kondisi lahan di area proyek

## 2.2.5. Metode Pelaksanaan
Ada 3 metode dewatering yang dapat dipilih , yaitu :
 Open plumbing
 Predrainage
 Cut Off
Metode dewatering yang dipilih tergantung beberapa faktor, antara lain :
 Debit rembesan air
 Jenis tanah
 Sifat tanah
 Air tanah
 Rencana pekerjaan
Dari  ketiga  metode  yang  ada  pada  proyek  kali  ini  menggunakan  metode predainage yang selanjutnya dilakukan pekerjaan:

## 1. Penentuan Denah titik dewatering
Penentuan titik dewatering dilakukan oleh tim surveyor , berjumlah 15   unit.
2. Pembuatan instalasi Dewatering
Pembuatan  instalasi  ini  dilakukan  agar  melokalisir  air  agar  tidak  tergenang  yang mengakibatkan  terganggunya  proses  pekerjaan.  (pengeringan  lapangan  kerja  dari  air permukaan )
3. Sistem Pembuangan
Sistem  pembuangan  ini  sebagai  saluran  pembuangan  sebagai  tampungan  yang  selanjutnya  akan dibuang ke saluran kota.
4. Pembuatan Recharging
Recharging digunakan untuk mengisi muka air tanah di luar lokasi proyek yang diakibatkan oleh pemompaan sumur dewatering . Pada proyek ini dipasang 4 buah sumur recharging . 5. Pembuatan Piezometer Piezometer digunakan untuk memantau penurunan muka air tanah pada lokasi dewatering dan sekitarnya. Pada proyek ini dipasang 6 piezometer.
6. Monitoring
Monitoring dilakukan  dengan  mengadakan  pengukuran  muka  air  tanah  setiap  hari  dan mengikuti  pekerjaan  galian  untuk  memindahkan  jalur  listrik  dan  jalur  plambing  agar  tidak berhenti oleh gangguan air tanah selama proses konstruksi.
7. Penutupan Sumur dewatering
Penutupan sumur dewatering ini dilakukan dengan Metode Penutupan sumur dengan flange- figot.
Alat-alat yang digunakan pada konstruksi dewatering dapat di lihat di bawah ini
Table 2.1 Alat-alat dewatering Sumber : Dokumen pribadi. 2014 No Alat Gambar Keterangan 1 Soil Machine Alat berat ini digunakan untuk pengeboran dengan beberapa macam mata bor 2 Service Crane Alat berat ini digunakan untuk pengeboran dengan beberapa macam mata bor 3 Pompa Submersible Alat ini digunakan untuk memompa air dengan kapasitas 150-200 / menit 4 Mata  Bor Alat ini diperuntukan untuk melubangi bagian pipa dengan mata bor 16
5
Kabel Kabel listrik yang bersama-sama dimasukan dengan pompa submersible 6 Gergaji pipa Digunakan sebagai alat potong pipa pvc
7 Selang penyedot Digunakan untuk menyedot air yang ada dalam lubang pengeboran Table 2.2 Bahan untuk pekerjaan Dewatering Sumber : Dokumen Pribadi. 2014 No Bahan Gambar Keterangan 1 Pipa PVC berbagai ukuran Bahan utama yang digunakan dalam peker- jaan dewatering 2 Gravel Gravel digunakan sebagai bahan penyaring air yang di pompa 3 Penutup flange- figot Bahan ini digunakan un- tuk penutup Recharging (Sementara) 4 Lem dan kayu penyangga Lem digunakan untuk menyambungkan pipa dengan pipa lainnya 5 Elbow dan pipa penyambung lainnya Digunakan sebagai bahan penyambung pipa. 6 Kawat Bendrat Digunakan sebagai bahan penyambung untuk me- masang pada service crane . 7 Tambang Plastik Digunakan untuk penyokong pompa submersible ke lubang pengeboran  dll
8 Seal tape Digunakan sebagai bahan perekat pada pipa. 9 Cat Digunakan untuk mengecat flangefigotrecharging atau penutup dewatering
2.2.6. Keuntungan dan Kerugian Dewatering
1. Keuntungan :
 Muka air tanah turun
 Longsor kurang
2. Kerugian :
 Mata air sekeliling turun

## 2.2.7.Metode Teknis

## 1. Metode predrainage
Prinsip metode predrainage adalah menurunkan muka air terlebih dahulu sebelum pekerjaan galian dimulai. Metode predrainage dipilih, bila :
 Karakteristik  dari  tanah  merupakan  tanah  lepas,  berbutir  seragam,  cadas  lunak  dengan banyak celah.
 Debit rembesan cukup besar dan tersedia saluran pembuangan air.
 Tanah sensitif terhadap erosi atau mudah terjadi rotary slide .
 Tidak mempunyai efek mengganggu bangunan disekitarnya.
Ada 2 sistem predrainage , yaitu :
1. 1.Single Stage Predrainage
2. 2.Multi Stage Predrainage
Ada dua metode dewatering predrainage yaitu :
1. pompa dalam
2. Well Points (Submersible Pump)

## 1. Well Points
 Metode Well  Points atau  metode  pemompaan  dengan  menggunakan  teknik vacum dil- akukan dengan cara menempatkan collecting points yang terhubung dengan pompa dalam suatu sumuran.
 Collecting points umumnya ditempatkan setiap interval tertentu antara 0.8 – 2 m. Collect- ing points biasanya memiliki panjang 100 cm dengan diameter 5-7 cm. Pipa ini memiliki lubang-lubang disekelilingnya untuk menyedot air tanah .
 Kepala  pompa vacum dihubungkan  pada  pipa  pengumpul,  selanjutnya  air  ditarik  keluar dengan menggunakan pompa vacum .
2. Pompa Dalam ( Submersible Pump )
Metode Deep  Well adalah  suatu  metode  pengeringan  dengan  menggunakan  gaya  gravitasi. Metode Deep  Well umumnya  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  pompa submersible (jenis pompa  yang  dapat  diletakkan  di  dalam  air).  Diameter  sumur  bor  disesuaikan  dengan  tipe  pompa
yang akan digunakan (biasanya sangat tergantung pada besaran debit yang diperlukan antara 6 – 8 inci). Kemudian dari dalam sumur bor tersebut air tanah dipompa keluar .Sebagai dampaknya muka air  tanah  disekitar  galian  akan  mengalir  masuk  kedalam  lubang  pompa  secara  gravitasi,  sehingga menyebabkan penurunan muka air tanah disekitar areal pompa.
Selanjutnya  kedalam  sumuran  tersebut  dipasang  suatu  selubung  untuk  mengurangi  resiko keruntuhan  dinding  sumuran.  Selubung  ini  dapat  menggunakan  material  seperti PVC .  Diameter selubung  harus  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  sumuran.  Antara  selubung  dan  dinding  sumuran kemudian  diisi  dengan  material granular (pasir).  Pelindung/selubung  mengijinkan  air  tanah  untuk masuk kedalam sumuran dan menghalau sedimen yang masuk kedalam sumuran.
Setelah  penyaring  ditempatkan,  sumuran  terlebih  dahulu  harus  disiram  untuk  membersihkan lumpur tanah yang terjadi selama proses pemboran, dan juga untuk menghindari pengerasan lumpur di saringan yang dapat mengurangi efisiensi dari sumuran.

## 2.2.8. Sistem Dewatering
Penurunan muka air tanah akan dilakukan dengan jalan memompa air keluar melalui sumur- sumur  yang  dibuat  menyebar  di  dalam  lubang  galian.Pembuatan  sumur  dilakukan  sebelum pekerjaan  galian  dimulai.Pengeboran  dilakukan  dengan  memakai  mesin  bor type  hidrolik YBM.Sistem pengeboran adalah wash boring : Pada proses pekerjaan dewatering ini, 1 pompa di simpan di satu lubang, sehingga dalam konstruksi ini terdapat 15 pompa submersible . Rencana Konstruksi Sumur dewatering :
 Penentuan titik oleh tim surveyor
 Pengeboran  dengan  mesin  bor trive  soil dengan system  wash  boring sampai  kedalaman  20 meter.
 Pemasangan casing  PVC yang  dilanjutkan  dengan  pengisian gravel antara casing dengan dinding bor.
 Instalasi dewatering dengan pompa submersible ,pipa penghantar air dan kabel listrik.
 Instalasi plambing dan listrik menuju panel otomatis pompa submersible.

## 2.2.9. Konstruksi sumur Recharging
Recharging digunakan untuk mengisi muka air tanah di luar lokasi proyek yang di akibatkan oleh pemompaan sumur dewatering . Pada proyek ini dipasang 4 buah sumur recharging .

## 2.2.10. Konstruksi sumur piezometer
Piezometer digunakan untuk memantau penurunan muka air tanah pada lokasi dewatering dan sekitarnya.  Pada  proyek  ini  dipasang  6 piezometer dan  pengukuran  dilakukan  setiap  hari menggunakan alat elektronik water level sehingga muka air tanah dapat dimonitor setiap hari.

## 2.2.13. Rencana sumpit
Sumpit dan  saluran  sementara  dibuat  untuk  mengatasi  rembesan  akibat  ketidaksempurnaan pemompaan  melalui  sumur  serta  dari  rembesan  dari  dinding  galian.  Selain  itu  sumpit  dan  saluran juga sangat diperlukan terutama untuk mengatasi air hujan.Rencana detail Sumpit sebagai berikut :
 Kedalaman
: 1,5 m
 Dimensi
: 1,5 x 1,5 m 2
 Jumlah : 15 buah pada setiap stage / tahapan galian

## 2.2.14. Monitoring
Penurunan  tekanan  ini  dilakukan  dengan  cara  memompa  air,  oleh  karena  itu  disebut  proses dewatering .  Karena  kegiatan dewatering dilakukan  berdasarkan  target  kedalaman  tertentu  maka pada  proses  pemompaan  perlu  dilakukan  pemantauan  ( monitoring )  turunnya  muka  air  tanah  yang terjadi karena proses ini.Sebagai ilustrasi turunnya muka air tanah akibat kegiatan dewatering dapat
dilihat  pada  gambar  3.61  Garis  putus-putus  adalah  muka  air  tanah  semula,  sedangkan  garis  biru tegas adalah muka air tanah setelah kegiatan dewatering .

## 2.2.15. Metode Penutupan Sumur Dengan Flangefigot
Alat dan Bahan :
 Pipa besi  10 inchi dengan tebal 10-12 mm, panjang + 60 cm
 Plat besi dengan tebal 10 mm
 Karet / Rubber tebal 10 mm
 Mur / Baut 24 biji, panjang 5 cm
Urutan pelaksanaan :
1. Pabrikasi flange
2. Flange yang sudah jadi dipasang mengurung pipa PVC  8 inchi
3. Antara flange dan penutup flange, diberi karet / rubber
4. Pasang baut dan kencangkan hingga dipastikan sudah tidak ada kebocoran
5. Penutupan sumur

## 2.3. Spesifikasi Teknis Alat Bor

## 2.3.1. Rangka Mesin
Rangka  mesin  ini  mempunyai  lebar  970  mm  dengan  panjang  1385  mm  dan  dengan  tinggi 1700 mm. Rangka mesin yang mempunyai diameter ø420 mm ini berfungsi memudahkan pipa bor naik turun saat penggalian.  Menara bor atau Kelly Bar dengan panjang 10,4 meter yang berfungsi sebagai alat penyambung dengan mata bor.
Menara  bor  yang  ditempatkan  pada  ujung  rangka,  terbuat  dari  besi,  berfungsi  sebagai  line  / pengarah gear box terutama untuk pelurus vertikal pada saat pengeboran.

## 2.3.2. Penggerak Bor
Menara bor atau Kelly Bar dengan panjang 10,4 meter yang berfungsi sebagai alat penggerak bor dan sekaligus berfungsi menyambung mata bor.

## 2.3.3.Pipa Bor / Kelly Bar
Pipa bor / Kelly bar terbuat dari pipa besi yang mempunyai kekuatan momen torsi 60 dari 200 kNm. Panjang masing-masing Kelly bar yang digunakan adalah 10 meter dan 12 meter.

## 2.3.4. Mata Bor
Salah satu peralatan  yang memegang peranan penting dalam proses pengeboran adalah mata bor.  Hal  ini  disebabkan  tipe  tanah  yang  akan  dieksploitasi  sangat  beragam.  Tipe  tanah  dapat berbeda-beda  untuk  suatu  kedalaman  tertentu,  sehingga  dapat  saja  digunakan  lebih  dari  satu  tipe mata  bor.  Jenis  mata  bor  yang  dipakai  disesuaikan  dengan  kondisi  tanah  yang  dibor.  Ada  3  jenis matabor yang digunakan pada pekerjaan pengeboran ini, antara lain

## 2.3.5. Open-helix Augers
Digunakan pada tanah medium atau batuan lunak. Perlatan ini (Gambar 3.1) terdri dari pisau pemotong  pada  bagian  tepi  untuk  tanah  homogen  atau  menggunakan  gigi  pemotong  untuk  tanah keras  dan  batuan  lunak.  Hasil  galian  akan  masuk  dalam  piringan  bor  dan  dapat  diangkat  ke  atas untuk dibuang

## Drilling Bucket
Setelah  menggunakan  Open-helix  Augers,  pekerjaan  ini  dilanjutkan  dengan  menggunakan drilling  bucket. Mata  bor  ini  (Gambar  3.2)  digunakan  pada  tanah  lunak  dan  sangat  efektif  pada pasir.  Alat  ini  selain  mengebor  juga  dapat  mengangkut  hasil  pengeboran  ke  atas  untuk  langsung
dibuang. Drilling bucket menjadi pelengkap untuk mata bor lain bila tanah yang akan dibor terlalu lunak.
Keberhasilan  pengeboran  ditentukan  oleh  kepandaian  mekanikanya  dan  kemampuan  mesin yang cukup besar untuk memutar dan menekan bucket di dalam tanah.

## 2.3.6. Cleaning Bucket
Cleaning  bucket  memungkinkan  untuk  digunakan  apabila  tanah  mulai  terlihat  berlumpur. Mata bor ini juga berfungsi untuk membersihkan lumpur yang tidak terbuang oleh drilling bucket. Pada pengerjaan ini, casing masih digunakan untuk menstabilkan lubang dari runtuhan galian.

## 2.3.7. Katrol/ Diesel Winch
Diesel  winch  yang  dipakai,  dilengkapi  dengan  tambang  baja  (wire  rope)  yang  mempunyai kekuatan  angkat  250  kN,  dengan  kecepatan  20-70  meter  permenit  dan  dengan  panjang  tambang hingga 94 meter.

## 2.3.8.  Pompa
Pompa pada rangka mesin ini memiliki tinggi 1700 mm.

## 2.3.9. Alat Bantu
Alat bantu yang sering diperlukan dalam pekerjaan pengeboran antara lain :
- Kunci baut
- Stempet
- Mesin las
- Ember, dll.

## 2.4. Prosedur Pengerjaan Bored Pile
Prosedur pelaksanaan pekerjaan bored pile secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut  :

## 2.4.1 Pekerjaan Pengeboran
Persiapan  lahan  untuk  mendirikan  mesin  bor  pada  titik  yang  akan  dibor.  Kontraktor  harus menyediakan surveyor dalam mebuat setting  out  poin/titik bored pile (Gambar 3.9)  yang  akan di- bor. Kemudian 4 poin sebagai referensi yang dipasang/offset tidak kurang dari 1 meter dari titik po- sisi  pile. Setelah itu dilanjutkan  dengan marking   posisi  pile oleh surveyor  dengan titik bored pile dengan shop drawing.
Dilanjutkan dengan instal starter casing (casing awal). Verticality casing dicek (Gambar 3.10) terhadap koordinat titik bored pile dengan waterpass. Pastikan casing benar-benar tegak.
Setelah  casing  awal  dipasang,  dilanjutkan  dengan  pengeboran  awal  pengeboran  (Gambar 3.11) dengan sistim dry drilling. Tanah dibor dengan menggunakan mata bor spiral atau open-helix auger.  Mata  bor  diangkat  setiap  interval  kedalaman  0,5  meter.  Hal  ini  dilakukan  berulang-ulang sampai kedalaman yang ditentukan.
Apabila  casing  awal  telah  masuk  tertanam  di  dalam  pada  kedalaman  yang  telah  ditentukan, maka pasang middle casing. Dan pekerjaan pengeboran dapat  dilanjutkan hingga kedalaman  yang telah  ditentukan.  Kemudian  pengeboran  dapat  dilakukan  hingga  kedalaman  rencana  dengan menggunakan  drilling  bucket  apabila  ditemukan  kondisi  tanah  yang  berlumpur.  Setelah  mencapai kedalaman  rencana,  pengeboran  dihentikan,  sementara  mata  bor  dibiarkan  berputar  tetapi  beban penekan  dihentikan  dan  tetap  berlangsung  terus  samapi  serpihan  tanah  betul-betul  terangkat  se- luruhnya.
Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan pembersihan menggunakan bucket cleaning sampai lubang pengeboran benar-benar bersih dari lumpur.
Jika  setelah  dilakukan  pembersihan  dengan  cleaning  bucket,  maka  dilakukan  kembali  pen- gecekan  kedalaman  menggunakan  measuring  tape  sampai  ke  dasar  bore  hole.  Dengan  bersihnya lubang bor diharapkan hasil pengecoran akan lebih baik hasilnya.

## 2.4.2    Pekerjaan Pembersihan
Setelah  pekerjaan  pengeboran  selesai,  semua  peralatan  dibersihkan  dari  sisa  lumpur  dan disiapkan kembali untuk dipakai pada titik bor berikutnya.

## 2.5. Daftar Peralatan Pekerjaan Dewatering
Tabel 2.3 Peralatan Dewatering
Sumber: PT.PP (Persero)Tbk. 2014 Uraian Jenis Barang Merk/Type Kapasitas Made in kondisi Jumlah 1 Mesin Bor Hidrolik TOHO D1 150 -200 Meter Jepang 80 % 2 Unit 2 Pompa submersible Deep well TERRA BIZZI OMRONG 200 – 300 L/m Italy 90 % 15 Unit 3 Pompa sampit (Pompa permukaan) TSURUMI 300 – 400 L/M Jepang 80% 15 Unit 4 Kabel 4x2,5mm Kabel 4x4mm Eterna/Lokal 380 V0lt Lokal 100% Baru 15 Roll 5 Selang pembuangan SUNNY HOSE - Lokal 100% Baru 15 Roll 6 Pipa PVC 6 inchi Wavin D - Lokal 100% Baru 90 Batang 7 Pipa PVC 2 inchi Wavin D - Lokal 100% Baru 90 Batang 8 Panel induk Lokal 380 Volt Lokal 80% 4 Unit 9 Kunci pipa Lokal - - 80 – 90% 5 unit 10 Water level - - Singapore 80% 2 unit 11 Helmet - - - - 8 Unit 12 Sepatu Boot Lokal - - - 8 pasang 13 Kotak peralatan - - - - 1 Unit

## 2.6. Urutan Pelaksanaan Dewatering

## 1. Pabrikasi flange sesuai gambar
2. Flange yang sudah jadi dipasang mengurung pipa PVC  8 inchi (dipasang sebelum pengeco- ran slab lantai)
3. Setelah flange dipasang sesuai posisi yang diinginkan penutupan sumur bisa dilakukan sewak- tu-waktu
4. Antara flange dan penutup flange, diberi karet / rubber
5. Pasang baut dan kencangkan hingga dipastikan sudah tidak ada kebocoran
6. Pengecoran slab lantai basement tiga.
7. Penutupan sumur selesai

## 3.1 Skema Rencana Penelitian
Rencana  penelitian  ini  secara  garis  besar  dapat  dilihat  pada  bagan  alir  seperti  ditunjukan  pada Gambar 3.1.

## Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian
Sebelum penelitian ini dimulai terlebih dahulu dilakukan studi literatur atau biasa disebut dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi tentang teori-teori dan bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Uraian dalam tinjauan pustaka di bawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan.

## 3.2 Survei Pendahuluan
Survei  pendahuluan  adalah  survei  yang  dilakukan  agar  dalam  pelaksanaan  survei  telah  di ketahui lokasi survei, masalah yang mungkin di hadapi dan waktu  survei dilakukan.
Dalam survei pendahuluan dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. Melihat Kondisi proyek
2. Kondisi tanah yang tidak stabil
3. Mengamati pengeboran sumur
Pemilihan  lokasi  pengamatan  ini  ditentukan  bersamaan  dengan  survei  pendahuluan.  Dalam penelitian  di  Proyek  ini  diharapkan  dapat  memberikan  hasil  yang  memuaskan  dan  sesuai  dengan tujuan pengamatan.
Adapun tujuan dilakukan survei pendahuluan adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui jumlah sumur dewatering yang akan di bor
2. Menentukan masalah-masalah yang mungkin timbul pada saat pengumpulan data dilapangan
3. Mengetahui peralatan yang akan digunakan pada saat pengumpulan data dilapangan
4. Menentukan titik dewatering
Dari  hasil  pengukuran  didapatkan  titik  koordinat  yang  merupakan  titik  untuk  pengeboran dilapangan. Dalam pengukuran ini dipakai titik bantu dan titik tetap yang tidak mudah hilang yaitu (Bench  Mark),  Pekerjaan  pengukuran  dalam  penitikan  dewatering  ini  menggunakan    pesawat Theodolit beserta kelengkapannya.
Pemasangan  sistem  dewatering  meliputi  sumur-sumur  pompa  ( pumping  well )          15  unit  di dalam area galian.

## IV.  PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

## 4.1 Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilaksanakan pada Proyek landmark Residence Bandung, tepatnya di pasir Kaliki. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan 10 Oktober 2014.
1. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini di dapat dari beberapa literatur dan data-data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan, internet, dan buku-buku panduan yang berhubungan dengan laaporan ini.
2. Interview
Interview dilakukan dengan bertukar pikiran dan pendapat kepada pihak-pihak yang berkaiatan langsung dengan proyek,pembimbing dosen,pembimbing lapangan,pekerja,staf- staf yang terkait ataupun dengan teman.
3. Observasi
Observasi ini diperoleh dengan pengamatan langsung ke lapangan baik dari segi dokumentasi/foto ataupun memperoleh instruksi langsung selama kerja lapangan.

## 4.2  Pengumpulan data sumur dewatering

## 4.2.1  Konstruksi Sumur Dewatering
Penurunan muka air tanah akan dilakukan dengan jalan memompa air keluar melalui sumur- sumur  yang  dibuat  menyebar  di  dalam  lubang  galian,  Pembuatan  sumur  dilakukan  sebelum pekerjaan  galian  dimulai,  Pengeboran  dilakukan  dengan  memakai  mesin  bor  type  hidrolik  YBM, toho atau setara. Sistem pengeboran adalah wash boring:
 Kedalaman setiap sumur : 20 m dari permukaan yang ada
 Konstruksi sumur
: 80 Cm
 Saringan : Berlubang ( dilapisi plastic mesh )  Pipa sumur dewatering : PVC Ø 12”
 Jarak antar sumur                     : 30 Meter
 Jumlah : 15 sumur
 Pompa : Submersible dengn kapasitas ± 250 liter / menit

## 4.2.2. Konstruksi Sumur Piezometer
Piezometer digunakan untuk memantau penurunan muka air tanah pada lokasi dewatering dan sekitarnya.  Pada  proyek  ini  dipasang  2  piezometer  dan  pengukuran  dilakukan  setiap  hari menggunakan alat elektronik water level sehingga muka air tanah dapat dimonitor setiap hari.
Tahapan pekerjaan pembuatan sumur piezometer sama dengan pembuatan sumur dewatering berbeda dengan diameter menggunakan pipa PVC diameter 2 inchi dengan pengeboran diameter 4 inchi. Adapun fungsinya untuk mengetahui penurunan muka air tanah disekitar rencana galian.
Rencana konstruksi sumur piezometer sebagai berikut : - Kedalaman setiap sumur : 20 m dari permuakan yang ada
- Konstruksi sumur : 60 cm - Saringan : Berlubang (di lapisi split 3/5) - Pipa Sumur Dewatering : PVC Ø 2” - Filter : Gravel - Jumlah : 2 -Pompa : Stand pile, berlubang

## 4.2.3.  Konstruksi Sumur Recharging
Recharging digunakan untuk mengisi muka air tanah di luar lokasi proyek yang di akibatkan oleh pemompaan sumur dewatering. Pada proyek ini dipasang 2 buah sumur recharging.
Tahapan  pekerjaan  pembuatan  sumur  Recharging  samadengan  pembuatan  sumur dewatering  berbeda  dengan  diameter  menggunakan  pipa  PVC  diameter  12”  dengan pengeboran  diameter  80  cm. Adapun  fungsinya  untuk  mengetahui  pengisian  ulang  air  tanah atau sebagai sirkulasi.
Rencana konstruksi sumur recharging sebagai berikut :
- Kedalan seriap sumur              : 20 m dari permuakan yang ada - Konstruksi sumur                  : 80 cm - Saringan : Berlubang ( di lapisi split 3/5) - Pipa sumur dewatering : PVC Ø 12” - Filter : Gravel - Jumlah : 2 buah - Pompa : Stand pile, berlubang

## 4.2.4. Rencana sumpit
Sumpit  dan  saluran  sementara  dibuat  untuk  mengatasi  rembesan  akibat  ketidaksempurnaan pemompaan  melalui  sumur  serta  dari  rembesan  dari  dinding  galian.  Tempat  pompa  sumpit  atau pompa  permukaan  akan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dilapangan  dan  mengikuti  arah  pekerjaan kontraktor galian. Selain itu sumpit dan saluran juga sangat diperlukan terutama untuk mengatasi air hujan
Rencana detail Sumpit sebagai berikut :
- Kedalaman : 1,5 m - Dimensi : 1,5 x 1,5 m 2 - Jumlah : 2 buah pada setiap stage / tahapan galian

## 4.3. Galian Tanah
Sebelum proses penggalian dilaksanakan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: Kedalaman galian. Cek stabilitas lereng, apakah dapat digali secara “ open cut ” dengan membentuk “ slope ” (cek tinggi kritis & kemiringan slope ). Untuk lahan yang sempit apakah diperlukan dinding penahan  tanah  sementara  ( temporary  sheet  pile,  sheet  pile+anchor, dll)  permanent  (soldier  pile, diafragma wall, dll).
Pengaturan  manuver  arah  alat  berat  dan  dump  truck  yang  baik  dilakukan  dengan memperhatikan “site  installation ”  yang  ada.  Pemilihan,  jumlah,  dan  komposisi  alat  gali  yang digunakan berdasarkan waktu pelaksanaan dan lokasi proyek. Perhatikan juga jalan yang memenuhi syarat dan pemelihraan lingkungan sekitar proyek (debu, lumpur bekas meterial galian, dll).

## 4.4. Pengolahan Data
Jumlah sumuran yang diperlukan dihitung sebagai berikut :
1. Menentukan jumlah air yang harus di pompa untuk luas galian 2400 m² tiap zona, di bawah ini dapat di lihat gambar penurunan muka air tanah sebelum dilakukan penggalian.
(Metode Hausman, 1990). Daerah galian akan di anggap sebagai equivalent well dengan radius equivalent untuk multip well sebagai berikut :
a = √
dimana : A = Luas galian ( 3000 m² ) a = Radius Equivalent maka,
a = √ = 27,65 m
equivalent radius influence Ro = 3000 ( H- he) Dimana k = 5 x
m/det H = El.-18.00 – El.-3.00 = 15.00 m He = El.-18.00 - El.-7.00 = 11.00 m Ro = 3000 (15.00-11.00) x 5 x = 84,84 m
Jumlah air yang harus di pompa dari seluruh area galian:
Q = = ( ) =  0,015 ⁄
Q =  0,015 x 60.000 = 873,72 ⁄
2. Menentukan kapasitas pemompaan dari setiap well yang dibuat dengan radius minimum (rw) = 15 (cm)
𝑄 = π rw ho 𝑘
Tinggi well screen dari dasar sumur = El.18.00-El-7.00 = 11.00 m
𝑄 = 2 x 3,14 x 0,15 x 5,50 x 0,000943= 0,00489
⁄
𝑄 =  0,00489 x 60000 = 293,4 ⁄ ( pakai pompa berkapasitas 250 ⁄ )
3. Menentukan jumlah pompa yang diperlukan.
Jumlah pompa = 873,72 / 250 = 3,5 ~ 3 buah
Pakai 3 dewatering well dengan pompa berkapasitas 250 ⁄
Selain  itu  ,sejumlah  pompa submersible berkapasitas  diperlukan  untuk  membuang  air permukaan  akibat  air  hujan via  sumpit .  intensitas  hujan  ±  50  mm/jam  untuk  kota  bandung dengan luas galian 2400 m² dan koefisien pengaliran (C) = 0,5 Jumlah air yang harus dibuang = 3000x 0,050 x 0,5 = 60 m³/jam.
Dari perhitungan di atas dapat di lihat dari gamabar perhitungan Dewatering di bawah ini:

## 4.5. Pembahasan
Pekerjaan galian untuk basement, seringkali terganggu oleh adanya air tanah. Oleh karena itu, sebelum  galian  tanah  untuk  basement  dimulai  sudah  harus  dipersiapkan  pekerjaan  pengeringan (dewatering) agar  air  tanah  yang  ada  tidak  mengganggu  proses  pelaksanaan  basement.  Masalah galian dalam  lebih kritis  bila kondisi  tanah merupakan tanah lunak atau  pasir lepas dalam kondisi muka air tanah yang tinggi.
Masalah  dewatering  dapat  diartikan  dalam  2  tinjauan.  Yang    pertama  adalah  pengeringan lapangan kerja dari air permukaan (misalnya air hujan atau air banjir yang masuk area galian). Yang kedua  adalah  karena  peristiwa  rembesan  yang  mengakibatkan  air  berkumpul  di  area  galian  dan mengganggu pekerjaan.
Dari  data  perhitungan  diatas  yaitu  upaya  pekerjaan  mengurangi  kandungan  air  tanah  pada lokasi penggalian atau pada pekerjaan konstruksi Basement sehingga menjadi kering atau bebas air dengan  pemompaan  yang  akan  mencegah  air  masuk  kedalam  lokasi  penggalian,  mencegah pengembangan  dasar  galian  akibat  tekanan  air,  memperbaiki  karakteristik  kompaksi  tanah  dan mengurangi  tekanan  lateral  tanah  sehingga  alat  gali  pada  lokasi  penggalian  akan  lebih  mudah melakukan  penggalian  serta  kestabilan  pekerjaan  konstruksi  akan  lebih  baik  dan  tidak  mudah runtuh.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Dewatering merupakan suatu pekerjaan yang diperlukan untuk mengeringkan lahan galian di bawah  muka  air  tanah  dan  untuk  mengatasi  gaya Uplift selama  masa  konstruksi Basement . Pekerjaan Bewatering mutlak diperlukan sampai  bangunan selesai  atau berat  konstruksi bangunan dapat mengimbangi gaya Uplift . Selain itu, Dewatering juga diperlukan untuk menanggulangi bila terjadi genangan pada konstruksi Basement atau pondasi, baik akibat air hujan ataupun rembesan air tanah. Dewatering dioperasikan selama 24 jam selama pekerjaan basement .
Dalam perhitungan ini luas area galian sekitar 12000 m 2 dibagi dalam 5 zona galian dengan luas  perzona  yaitu  2400  m 2 menghasilkan  kebutuhan  pompa  dewatering  berjumlah  3  titik  dan  3 buah  pompa  berkapasitas  250  lt/mnt.  Jadi  total  perhitungan  luas  area  galian  12000  m 2 sehingga Pada   proyek  Landmark  Residence  Apartment  Bandung  ini  digunakan  lima  belas  sumur Dewatering , dua sumur Piezometer , dan dua sumur Recharging . Masing – masing sumur tersebut di bor  sampai  pada  kedalaman  minus  20  meter  dengan  diameter  sumur  80  cm  dan  diameter casing PVC  12”  untuk  sumur Dewatering ;  diameter  sumur   60cm  dan  diameter casing 2”  untuk sumur Piezometer ; dan diameter sumur  80 cm dan diameter casing 12” untuk sumur Recharging.

## 5.2. Saran
Dari  ketiga  metode  pelaksanaan  pengeringan  galian  struktur   basement  yaitu  Dewatering, Richarging  dan  Piezometer.  masing-masing  metode  memiliki  kelebihan  dan  kekurangannya tersendiri.  memang  masih  perlu   banyak  dilakukan  penelitian  lebih  mendalam  lagi tentang   pengaplikasiannya  di  lapangan.  Sehingga  dalam  memilih  ketiga  metode  ini  diperlukan banyak  pertimbangan  dan  analisis  analisis  pendahuluan  yang  cukup  mendetail  dari  keadaan  nyata dilapangan agar penggunaannya nanti dapat seefisien dan seekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Brahmantyo,Doddy.” Pelaksanaan Gedung MKPB Pekerjaan Dewatering”.UNNAR.2014
2. Ending  dkk.“Daftar  Peralatan  Dewatering  Landmark  Residence  Bandung”.  Bandung: PT.GEOWATER MANDIRI.2014
3. Iman Soeharto.1993.Manajemen Proyek dari Konseptual sampai perasional. Erlangga : Jakar- ta
4. Kusmanto dan Hendra Suhendra.“  Rencanakerja  Mingguan”.  Bandung:  PT.PP (Persero).2014.
5. Marketing.Floor Plan - Landmark Residence Indonesia. [Online] Tersedia: http://Floor Plan - Landmark  Residence  Indonesia  -Apaartemen  Bandung  _  Landmark  Residence.html  [26 agustus 2014]
6. Nanda dkk. “Metoda pengeboran Soldier pile danBentonite”. Bandung: PRATAMA.2014
7. Suwego,  wismo.”Metode  Pekerjaan  Soldierpile  Landmark  Residence  Bandung”.  Bandung: PT.PP (Persero).2014.
____. “ Juklak Proyek Landmark Residence Bandung”. Bandung : PT.PP (Persero).2014. ____.”Metode Penutupan Sumur Dewatering Landmark Residence Bandung”. Bandung: PT.PP (Persero).2014. ____.”Foto Progresps BulanJuli Landmark Residence Bandung”. Bandung: PT.PP (Persero).2014. ____. ”Master Schedule Landmark Residence Bandung”. Bandung: PT.PP (Persero).2014.
8. Warsita.”DenahTitikSumur Dewatering Landmark Residence Bandung”.Bandung : PT.PP (Persero).2014.
9. Waskita.”Method pekerjaan dewatering proyek the manhattan square Jakarta”.Jakarta : 2012