STUDI EVALUASI  PEKERJAAN STRUKTUR  BOX CULVERT PADA PROYEK PEMBANGUNAN  JEMBATAN  KUCING  RUAS SUKODADI  – SUMBERWUDI  KABUPATEN LAMONGAN
Hammam  Rofiqi  Agustapraja 1 ; Dwi Kartikasari 2
1 Program Studi  Teknik  Sipil Universitas  Islam Lamongan
2 Program Studi  Teknik  Sipil Universitas  Islam Lamongan email : hammamrofiqpsts@unisla.ac.id

## Abstrak
Jembatan  merupakan  suatu  struktur  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan  dua  bagian  jalan  yang terpurus  oleh  adanya  rintangan-rintangan  seperti  lembah  yang  dalam,  alur  sungai,  irigasi,  dan pembuangan.  Kualitas  bangunan  jembatan  juga  dipengaruhi  oleh  kecermatan  dan  ketetapan  dalam memilih  material  yang  sesuai.Untuk  mengurangi  kesalahan  yang  terjadi,  dalam  mencapai pekerjaan yang efisien  dalam waktu,  tenaga,  maupun biaya  diperlukan  evaluasi  pelaksanaan pekerjaan Box  Culvert  pada  proyek  Jembatan  Kucing  Ruas  Sukodadi-Sumberwudi  Kabupaten  Lamongan.Dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  kegiatan  dan  penjadwalan  ulang  pada  proyek pembangunan    jembatan  kucing  ruas  Sukodadi  Sumberwudi.Evaluasi  pekerjaan  meliputi  perhitungan volume,  perhitungan  pembesian  dan  metode  pelaksanaan  pekerjaan.Urutan  pekerjaan  dimulai  dari pekerjaan  persiapan,  pekerjaan    tanah,    pekerjaan    struktur    Box  Culvert.Dari    penelitian    tersebut diketahui  biaya  pekerjaan struktur  Box culvert  sebesar  Rp.345.536.000,00  (Tiga  Ratus  Empat  Puluh Lima  Juta  Lima  Ratus  Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).Jangka waktu pelaksanaan selama 8 minggu.
Kata  Kunci  : Evaluasi Pekerjaan,Jembatan Kucing, Box Culvert, Metode Pelaksanaan

## 1. PENDAHULUAN
Bertambah  tahun  maka  bertambah  pula  arus  lalu  lintas  makin  padat.  Jalan  raya  pada umumnya melintas sebuah sungai yang melintang sehingga diperlukan pembangunan jembatan yang  berfungsi  sebagai  penghubung  jalan  yang  terpisah  oleh  sungai.Jembatan  adalah  suatu struktur  yang  berfungsi  untuk  menghubungkan  dua  bagian  jalan  yang  terpurus  oleh  adanya rintangan-rintangan   seperti   lembah   yang dalam, alur sungai, irigasi, dan pembuangan.
Dalam  proses  pembangunan  suatu  bangunan  ada  beberapa  tahapan  yang  harus dilaksanakan serta melibatkan berbagai pihak dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka  masing-masing,  hingga  bangunan  tersebut  siap  untuk  digunakan.  Mahasiswa  juga dipersiapkan untuk dapat berfikir secara  kritis  dan  memiliki  daya  tanggap  yang  lebih baik dalam mengikuti segala perkembangan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  guna  memahami  dan dapat menyelesaiakan   segala   permasalahan   yang   terjadi dilungkungan. (M.Syahrul: 2010).
Pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi  sangat  menarik  untuk  diamati  karena  sedikit  banyak mencipyakan penampakan visual nilai arsitektur dari satu bangunan terutama dari penyelesaian detail,  baik  detail  struktual  maupun  detail  arsitektur.  Kualitas  bangunan  jembatan  juga dipengaruhi      oleh      kecermatan      dan      ketetapan  dalam  memilih  material  yang  sesuai, ekonomis,  dan efisisen.
Tingkat  kerumitan  dalam  pekerjaan  konstruksi  menurut  waktupun  bisa  lebih  lama
dibandingkan  dengan  pelak dengan perencanaan, dituntut kostruksi, eksestika serta kua dan  memperbaiki    apabila tenaga, maupun biaya,   sela terjadi  dalam  pembangunan Lamongan“.Tujuan  penelitia struktur box culvert pada pro
Metode  penelitian  in pada  proyek  pembangunan perhitungan  volume  dan  k persiapanterdiri  dari  Uitzet jembatan  darurat  Mobilisasi  dan pasir,urugan  deltu.Pekerjaan  be (Box  culvert),Pekerjaan beton pembesian untuk gorong- goron plat injak,pasangan bekisting/

## UkaRsT VOL.1, NO.1 TAHUN 2017
aksanaan  pekerjaan  jasa  jasa  lainya  Untuk    mencapai tut pelaksanaan pekerjaan yang benar-benar teliti ualitas yang tercipta. Dengan meminiminal  kesala apabila    terjadi,    untuk    mencapai  pekerjaan  yang  efisien ain   itu,   efisiensi   dimaksudkan   untuk mence unan  “Jembatan  Kucing  Ruas  Sukodadi-Sumbe an  ini  adalah  untuk  mengetahui  evaluasi  pelak proyek pembangunan jembatan kucing ruas Sukodadi

## 2. METODE  PENELITIAN
ni  dilakukan  dengan  cara  survei  kegiatan  dan  pe unan  jembatan  kucing  ruas  Sukodadi  Sumbe kebutuhan  besi,  mulai  dari  pekerjaan  persia dan  pengukuran,  pembongkaran  jembatan  l asi  dan  demolisasi  alat,pekerjaan  tanah  ,galian  tanah,  uru an  beton  terdiri  dari  pasang  lantai  kerja,pekerjaan ton struktur (sayap), pekerjaan beton  struktur  (plat i orong,pekerjaan Pembesian untuk sayap,pekerjaan pe / acuan beton.
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
p ISSN 2579-4620 e ISSN 2581-0855
encapai    hasil    sesuai i  dari segi  struktur, ahan  yang  trerjadi isien  dalam  waktu,
encega kerugian yang berwudi  Kabupaten ksanaan  pekerjaan dadi – Sumberwudi. penjadwalan  ulang berwudi.Dilakukan rsiapan,  pekerjaan an  lama,Pembuatan n  tanah,  urugan erjaan  beton  struktur plat injak),pekerjaan erjaan pembesian untuk
- Lebar lalu lintas
= 2 x 3,00 = 6,00 m - Lebar trotoar = 2 x 1 = 2,00 m - Lebar total = 8,00 = 8,00 m Tebal Panjang Lebar Volume 0,1 cm 7,14 m 7,4 m 5,28 m³

## 3. HASIL  DAN PEMBAHASAN
Pada pekerjaan jembatan Kucing ruas Sukodadi – Sumberwudi ini ada beberapa pekerjaan yang dilakukan, berikut ini ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan :
Dimensi
- Bentang jembatan A – B = 7,14 m
Konstruksi
- Tipe jembatan         = Jembatan Box Culvert
- Lantai bawah          = Beton K 250 tebal 32 cm
- Lantai atas              = Beton K 250 tebal 32 cm
- Dinding jembatan    = Beton K 250 tebal 32 cm
- Strauss                    = Beton K 225 diameter 20 cm
Berikut ini pekerjaan yang ada dalam pekerjaan struktur  jembatan  kucing  ruas  Sukodadi  – Sumberwudi :
A. Pekerjaan Tanah terdiri dari :
- Pekerjaan galian staruss pile
- Beton                              = K 225 - Bentang                          = 7,14 m - Lebar                              = 7,40 m - Jumlah titik Strauss        = 25 titik - Jumlah besi setiap titik = 5 bh - Diameter                         = 20 cm - Kedalaman                     = 4,0 m
Perhitungan volume :
Volume= phi x r2 x tinggi = 3,14 x 20 x 4 = 2,5 m³ x 25
= 62 m³
- Pekerjaan urugan pasir
Volume diperoleh dari : V = P x L x T = 7,14 x 7,40 x o,10
= 5,28 m³
Metode  pelaksanaan    adalah  dengan  mengebor  tanah  berdiameter  sesuai  perhitungan  struktur
Panjang Lebar Tinggi Volume 1,50 m 7,40 m 3,50 38 m³ Panjang Lebar Tebal Volume 7,14 m 7,4 m 0,05 m 2,64 m³
diameter    pondasi.Setelah    itu  menggunakan    bekesting    dari    pipa    PVC    yang  dicor  sambil diangkat  bekestingnya.bekesting  digunakan  pada  tanah    yang  lembek  dan  berair.  Jika  tanah keras dan tidak berair, pondasi dapat dicor tanpa menggunakan bekesting yang terbuat dari PVC.
- Pekerjaan urugan deltu
Volume diperoleh dari : V = P x L x T = 1,50 x 7,40 x 3,50 = 38 m³
Metode pelaksanaanya adalah dengan pembersihan lahan, leveling lahan pengurukan. B.  Pekerjaan Beton terdiri dari :
- Pekerjaan Rabat Beton atau Lantai Kerja
Volume diperoleh dari : V = P x L x T = 7,14 x 7,40 x 0,05 = 2,64 m³
- Pekerjaan Beton Pondasi Strauss Pile -  Beton                              = K 225 -  Bentang                          = 7,14 m -  Lebar                              = 7,40 m -  Jumlah titik Strauss        = 25 titik -  Jumlah besi setiap titik= 5 bh
-  Diameter                        = 20 cm
-  Kedalaman                     = 4,0 m
Perhitungan pembesian :
P x Jb = 4 x 5 = 20 m setiap titik = 3,14 x d x Kedalaman / jarak = 3,14 x 0,20 x 4 / 0,15 = 15 m
Metode   pelaksanaan   strauss   pile   pada   proyek pembangunan   jembatan   kucing   ruas Sukodadi   – Sumberwudi sebagai berikut :
- Proses pengeboran dengan bor manual
- Proses pemasukan besi yang suydah diram
- Proses pengecoran dengan beton K -225
- Proses pengeringan.
- Pekerjaan Beton Struktur Box Culvert
Plat lantai bawah
Beton                 = K 250 Bentang             = 7,14 m Lebar                 = 7,40 m Tulangan           = besi ulir D16 dan D13 Panjang 1 batang besi utuh         = 12 m
Tabel 1. Data pembesian plat lantai bawah
Metode  pelaksanaan  pekerjaan  plat  lantai  bawah  pada  proyek  pekerjaan  jembatan      kucing sebagai berikut :
- Pengkaitan besi plat bawah dengan besi strauss pile
- Pengeraman plat dinding dengan plat lantai sebelum proses pengecoran
- Proses pengecoran
- Proses perataan pasta beton dan perojokan
- Proses pengeringan
- Plat dinding
-    Tinggi           = 3 m
-    Tebal            = 0,32 cm
-    Lebar            = 3,09 m terdiri dari 2 gorong gorong,
-    Lebar total    = 6,18 m
-    Sikon            = 40 cm
-    Panjang        = 7,40 m
-    Tulangan      = besi ulir D16 x D13
-    Bentang        = 7,14 m
-    Panjang        = 7,40 m
Tabel 2. Data pembesian plat dinding
-     Plat lantai atas Beton                 = K 250 Bentan               = 7,14 m Lebar                 = 7,40 m Tulangan           = besi ulir D16 x D13 Panjang 1 batang besi utuh         = 12 m
Tabel 3. Data pembesian plat lantai atas
Metode  pelaksanaan  adalah  pengkaitan  dengan  besi  dinding,  pemasangan  bekesting, pemasangan perancah, proses pengecoran, perojokan perataan, pengeringan.
-     Pekerjaan Beton sayap
Berikut ini data teknis pekerjaan beton sayap :
-     Beton                              : K- 250
-     Panjang Atas                  : 1,5 m -     Panjang Bawah              : 0,50 m
-     Tebal                              : 0,25 m
-     Pembesian :
V           = ( Pa + Pb ) x 0,05 x t x Ts
= ( 1,5 + 0,05 ) x 0,05 x 0,25 x 4 = 1,00 m³
Keterangan :
Pa : Panjang Atas
Pb : Panjang Bawah t    : Tebal Ts : Total Sayap
Metode     pelaksanaan     pekerjaan     sayap     pada jembatan kucing sebagai berikut :
-      Pemasangan      Bekesting      plat      sayap      yang  diberikan  perancah  sebagai penahan.
-      Pengecoran  plat  sayap  yang  diselingi  dengan  perojokan,  hal  ini  bertujuan  agar  pasta beton menjadi  padat,  dan  saat  kering  tidak  ada  pori  –pori.
-  Proses pengeringan plat sayap
- Pencopotan bekesting
-     Pekerjaan beton plat lantai injak : -     Beton                              : K – 250 -     Panjang                          : 1,5m -     Lebar                              : 7,40 m -     Tebal                              : 0,20 m
Perhitungan volume besi pada pekerjaan plat injak sebagai berikut :
V          = P x T x L
= 1,5 x 0,20 x 7,40
= 4,44 m³
Metode   pelaksanaan  pekerjaan  plat lantai injak pada proyek pembangunan jembatan kucing sebagai berikut :
- Pemasangan plastik sebagai penahan air semen
- Pengeraman besi begel pada besi plat injak yang sudah menempel pada plat dinding
-     Pembekestingan samping plat injak
-     Proses pengercoran disertai perojokan
-     Proses perataan pasta beton
-    Proses pengeringan.
- Jadwal pelaksanaan pekerjaan (Kurva S)
Dalam  menajemen  proyek  banyak  dijumpai  alat  yang  dipakai    dalam    evaluasi    pelaksanaan proyek. Keberhasin suatu proyek yakni mencapai tujuan akhir dilakukan dengan menyelaraskan tiga sasaran utama proyek yaitu :
1.    Biaya yang optimal
2.    Adanya batasan pemakaian sejumlah sumber daya manusia
3.    Adanya batasan nilai dalam proyek.
Tabel 4. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
Tabel 5. Data RencanaAnggaranBiaya
Data  rencana  anggaran  biaya  diperoleh  dari  pihak  pelaksana  proyek  pembangunan  Jembatan Kucing  ruas  Sukodadi  –  Sumberwudi  Kab. Lamongan, data ini digunakan untuk mengetahui seberapa  banyak  biaya  yang  dikeluarkan     dalam sebuah proyek.

## 4. KESIMPULAN
Proses  Evaluasi  pelaksanaan  Proyek  Pembangunan  Jembatan  Kucing  Ruas  Sukodadi- Sumberwudi terdiri dari :
A. Pekerjaan persiapan
-    Uitzet dan pengukuran
-    Pembongkaran jembatan lama
-    Pembuatan jembatab darurat
-    Mobilisasi dan demolisasi alat
B.         Pekerjaan Box culvert
a.   Pekerjaan Tanah :
-     Galian tanah -     Urugan pasir
-     Urugan deltu
C.  Pekerjaan Beton
-    Pasang Lantai kerja
-    Pekerjaan Beton Struktur ( Box Culvert )
-    Pekerjaan Beton Struktur ( Sayap )
-    Pekerjaan Beton Struktur ( Plat Injak )
-    Pekerjaan Pembesian untuk gorong – gorong
-    Pekerjaan Pembesian untuk Sayap
-    Pekerjaan pembesian untuk plat injak
-    Pasangan Beton bekesting / Acuan Beton
Dari   penelitian   tersebut   dapat   disimpulkan bahwa  biaya  pekerjaan  jembatan  Kucing ruas  Sukodadi  –  Sumberwudi  adalah  314.123.827,37  juta  rupiah,  dengan  jangka    waktu pelaksanaan  pekerjaan  selama  8  minggu.  Pekerjaan  struktur  box  culvert  jembatan  Kucing ruas Sukodadi – Sumberwudi kec. Karanggeneng  Kab.  Lamongan  dilaksanakan  selama 35 hari.

## REFERENSI
[1]  Ahzan    Ilham    Nur,    2014    “Evaluasi    Rencana  Manajemen  Mutu  Pada  Proyek Pembangunan  Jembatan  Sungai  Semanggi”  Jurusan  Teknik  Sipil  Universitas Hasanuddin Makassar.
[2] Arikunto, (2010) “ Prosedur     Penelitian     Suatu Pendekatan  Praktik “  Rineka Cipta Jakarta
[3] Arikunto. 2010. “Metode penelitian  Suatu Pendekatan Praktek”. Rineka Cipta, Jakarta.
[4] Badan  Standart  Nasional,2008  “  Spesifikasi Pilar  dan Kepala   Jembatan   Beton  Sederhana
Bentang 5m sampai dengan 25 m  ‘’
[5] Bidang Sumber Daya Air,1993 “ Pedoman Penyusunan   Spesifikasi  Teknis Pekerjaan
Tanah “
[6] Efrianto, Wulfram I. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi  edisi  revisi.  Yogyakarta: Penerbit Andi.
[7]  Muhadjir,(1996)“Pedoman      Pelaksanaan  Penelitian    Tindakan    Kelas    :    Analisis  dan Refleksi. “  Ditjen dikti.Jakarta
[8] Sugiono  (2013)  “  Metode  Penelitian’’Alfabeta Bandung
[9]  Tirmidzi,      Iqbal      Ahmad      (2016)      “      Laporan  Praktek  Kerja  Nyata  Proyek Pembangunan Jembatan     Kucing     Ruas     Sukodadi     – Sumberwudi “  Universitas Islam Lamongan
[10] William   N   Dunn   (2000),“Pengantar    Analisis Kebijakan   Publik”    Universitas   Gajah Mada Yogyakarta
[11] Dikutip pada 29 Januari 2017“https://jaewangi.wordpress.com/2016/03/28/ 10-jenis- material-bahan- bangunan-dan- pengertiannya/”
[12]  Dikutip  pada  29  Januari  2017http://www.ilmulabtekniksipil.id/2016/04  /memahami-mutu- beton-k- kgcm-dan- mutu.html
[13]  Dikutip  pada  29  Januari  2017  http://arafuru.com/sipil/pengertian-  tentang-  konstruksi- pelat-lantai- beton.html
[14] Dikutip pada 30 Januari 2017 https://id.wikipedia.org/wiki/Beton
[15] Dikutip pada 30 Januari 2017edefinisi.com/tag/pengertian-tripleks
[16]  Dikutip  pada  30  Januari  2017  bestananda.blogspot.com/..  /pengertian-dan-  fungsi-besi- beton.html
[17] Dikutip pada 31 Januari 2017(www.pengertianmenurutparaahli.n et/pe ngertian-kawat/)