## Analisis Produktivitas Pemakaian Alat Berat Terhadap Biaya dan Waktu pada Pembangunan Jalan Baru Lingkar Cipanas Kabupaten Garut
Muhammad Iqbal Ramdhani 1 , Ganjar Jojon Johari 2
Jurnal Konstruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No. 1 Jayaraga Garut 44151 Indonesia Email : jurnal@sttgarut.ac.id
1 dani.iqbal26@gmail.com
2 ganjar.johari@sttgarut.ac.id
Abstrak  – Proyek  Pembangunan Jalan  Baru  Lingkar Cipanas  Kabupaten  Garut di  bangun  sejauh 3000 m dengan lebar badan jalan 2 x 7 m dan ruang milik jalan 25 meter. Dengan pengerjaan 180 hari kalender dan biaya sebesar kurang lebi 4,8 miliar. Proyek ini dibangun di Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Salah satu kajian yang akan di analisis adalah perbandingan lama waktu dan biaya pekerjaan jalan baru dengan menggunakan alat berat dari rencana awal pekerjaan dengan hasil analisis di lapangan. Prduktivitas alat berat yang akan ditinjau pada pekerjaan pemindahan tanah dan pemadatan tanah adalah alat berat excavator, bulldozer, vibrator roller , dan dump truck yang masing masing  mempunyai  fungsi,  waktu  dan  biaya  serta  produktivitas  yang  berbeda  beda.  Terjadi percepatan  proyek  pada  pembangunan jalan  baru  lingkar  cipanas. Awal  rencana jalan  tersebut  di bangun dengan durasi waktu 180 hari kalender namun yang ada real di lapangan pengerjaan jalan baru lingkar  cipanas  dapat  selesai  100% kurang  lebih  2  bulan lebih  awal  dari yang  di rencakan. Akibat  itu  alat  berat  yang  sebagian  ada  di  lapangan  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  direncankan sehingga terjadi percepatan proyek tetapi dengan terjadinya percepatan proyek biaya pun bertambah dari  yang  sebelumnya  di  rencakan  dalam  pekerjaan  per  itemnya.  Maka  hasil  analisis  Proyek Pembangunan Lingkaar Cipanas Kabupaten Garut terjadi percepatan proyek, proyek dapat selesai 100% dengan durasi waktu 102 Hari/14,57 Minggu atau 80 Hari/11,24 Mingu lebih awal dengan biaya  tambahan  sebesar  Rp.80.847.900,00,-.  pada  harga  sewa  alat  berat.  Untuk  menutup  biaya tambahan sewa alat berat bisa di tutup dengan efesiensi waktu selama 82 hari kalender yang mana setiap  item  pekerjaan  selama  82  hari  kalender  itu  bisa  mengganti  penambahan  biaya  bahkan mendapat keuntungan sebesar  Rp.127.038.100,00 bagi pihak kontrakto.
Kata Kunci : Alat berat; Percepatan Proyek; Produktivitas Alat Berat.

## I. PENDAHULUAN
Jadwal proyek waktu pelaksaaan telah di rencanakan tidak terlepas dari beberapa faktor kesalahan-keasalan yang mengakibatkan mengalami keterlambatan pada suatu proyek begitupun sebaliknya. hasil perencaanaan jadwal  waktu  proyek  sebaiknyaa  mempunyai  ketelitian  dan  akurasi  yang  tiinggi  untuk  mempermudah pelaksanaanya. Setiap ada pembaruan di lapangan tetap harus mengacu kepada baseline yang telah di tentukan sebelumnya  [1].  Dalam  pekerjaan-pekerjaan  bangunan  sipil  di  sesuaikan  dengan  kondisi  pekerjaan  di lapangan. Hal ini sudah tidak bisaa dihindari lagi, melihat pemanfaatan tenaga manusia secara manual dengan mengguakan alat alat yang konvensional sudah tidak bisa efesien lagi. Pembangunan banguunan-bangunan gedung, jembatan, jalan, bendungan dan lain sebaginya merupakan suatu pekerjaan yang besar yang tentunya memerlukan alat berat di dalam pelaksanaanya [2] .
Pembangunan jalan baru juga butuh perencanaan yang matang dan sistematis dalam membangun jalan baru di kabupaten  garut  pada  proyek  ini  pembangunan  jalan  baru  menggunakan  alat  berat  berupa excavator yang
Vol. 18; No. 02; 2020; Hal 62-71
berfungsi untuk menggali dan memindahkan material, bulldozer berfungsi sebagi mendorong material hasil galian/timbunan, dump truck berfungsi untuk mengangkut/membuang material baik itu hasil timbunan/hasil galian, vibro lorrer berfungsi untuk meratakan hasil timbunan maka dari itu kebutuhan alat berat yang sangat berpengaruh terhadapan biaya dan waktu pada proyek yang sedang berlangsung.
Pembangunan  Proyek  Jalan  baru  Alternatif    lingkar  Cipanas  berada  di  daerah    kecamatan  tarogong  kaler kab.Garut. Pembangunan jalan ini sepanjang 6 km dari STA 0+000  – 3+000, Pryoyek ini milik pemerintah kabupaten  garut/dinas  PUPR  sebagi  pemilik  proyek  dan  dana  yang  digunakan  berasal  dari  APBD.  Lokasi proyek yang berada di daerah pesawahan/lahan pertanian keadaan tanahnya terdiri dari tanah lempung tanah asli dan bebatuan. Penggunaan alat berat yang sering di pakai dalam pengerjaan gali timbun, penghamparan dan  pekerjaan  lainya  di  antaranya  alat  berat excavator,  bulldozer,  vibrator  roller,  dump  truck dari  masing masing  alat  tersebut  tentunya  mempunyai  kekurangan  dan  kelebihan  dan  juga  kapasitas  setiap  alat  yang berbeda beda di setiap pekerjaan yang akan berpengaruh terhadap biaya ataupun waktu pengerjaan. Proyek jalan  baru  Alternatif   lingkar  Cipanas  ini merupakan program pemerintah  kabupaten  garut  untuk mengurai kemacetan dan memudahkan para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Garut pada musim libur menjadi sebuah  alasan  pembangunan  jalan  baru  ini  di  buat  di  daerah  tersebut  sehingga  pekerjaan  pembangunan  di percepat guna mengejar target yang di harapkan.
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, maka darii itu dilakukan penelitiaan untuk mengetahui seejauh mana pengaaruh  adanya  alat  berat  terhadap  biaya  dan  waktu  dengan  menghitung  produktivitas  alat  berat  dan menganalisis percepatan proyek yang terjadi pada setiap pekerjaan di lapangan.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Proyek
Proyek yaitu suatu usaha yang akan di lakukan untuk membuat sesuatu produk, layanan dan lain sebagainya [3]. Hasil akhir ketika suatu tujuan sudah tercapai atau bisa pula ketika suatu proyek dihentikan karena tujuanya tidak tercapai atau tidak sesuai dengan target yang diharapkan karena beberapa faktor seperti biaya,waktu dan perencanaan yang kurang matang. Proyek memiliki beberapa ciri-ciri sebaga berikut [4]:
1) Jumlah biaya, sasaran jadwal dan kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan;
2) Memiliki maksud tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir;
3) Bersifat hanyaa sementara, dalam artiaan umurnya di batas oleh selesainya tuga, titik awal maupun akhir di tentukan dengan jelas;
4) Non  rutin,  tidak  adanya  berulang-ulang.  Jenis  dan  intensitas  kegiatan  sejauh  dan  sepanjang proyek berjalan.

## B. Konsep Biaya
Biaya kontruksi dapat dibagi menjadi dua  maca diantaranya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung, sebagai berikut [5]:
1) Biaya langsung
Yaitu dimanaa biaya yang lngsung berhbungan dengan konstruksi ataupun bangunan yang didapat dengan cara  mengalikan  volume  pekerjan  dengan  haarga  satua  pekerjan  tersebut,  biaya  langung  terdiri  dari beberapa point diantaranya:
a. Biaya untuk bahan bangunan;
b. Upah/buruh;
c. Biaya untk perlatan.
2) Biaya Tidak Langsung
Yaitu dimana biaya yang tidak secaraa langsung berhubungan dengan kontruksi, namun harus tetap ada dan tidak dapat dipisahkan dalam proyek itu sendiri:
a. Biaya Overhead adalah biaya tambahan yang harus di keluarkan untk menjalankan suatu usaha di lapangan;
b. Biaya tak terduga yaitu biaya yang tidak di prediksi sebelumnya dan mungkin terjadi;
c. Keuntungan  adalah  hasil  dari  proses  mengatur  dan  merancanakan  dengan  matang  sehingga mendapatkan keuntungan dari yang di anggarkan.

## C. Pengertian Alat Berat
Alat-alat berat yang sering di kenal didalam dunia teknik sipil merupakn alat yang di gunakan untuk membantu aktivitas manusiia dalam melakukan pekerjaan pembangunaan suatu struktur bangunan. Alat berat merupakan faktor terpenting dalam proyek, terutama proyek kontruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainya yang berskala lebih besar. Adapun tujuan dari penggunaan alat berat adalah untuk mempermudah manusia dalam mengerjakan  pekerjaan,  sehingga  hasiil  yang  di  harapkan  dapat  tercapai  lebih mudah  dan  pengerjaan atau waktu lebih relatif singkat [6].

## D. Metode Kerja Dan Pelaksanaan Pekerjaan di Lapangan
Secara  garis  besar  lingkup  pekerjaan  di  lapangan  pada  proyek  pembangunan  jalan  baru  lingkar  Cipanas kabupaten garut meliputi:
1) Pekerjaan pemindahan tanah
a. Galian biasa;
b. Pengangkutan hasil galian yang melebihi 5 km.
2) Pekerjaan pemadatan tanah
a. Timbunan tanah biasa;
b. Timbunan dari sumber galian (sub balas).

## Tabel 1: Harga Satuan Sewa Alat Berat [7]
No Jenis Sewa Alat Berat Harga Satuan Ket 1 Excavator Hitachi  PC-200  LC  dan Kobelko SK 200 Rp. 400.000 Jam Semua sudah termasuk biaya upah operator, bahan bakar , perawatan dan lain sebagainya 2 Bulldozer D65p Rp. 170.000 Jam 3 Vibrator Lorrer 10-12 T Rp. 165.000 Jam 4 Dump Truck 4-6 m 3 Rp. 121.000 Jam

## E. Kapasitas Produksi Alat Berat
Kapasitas produksi untuk alat berat pada biasanya dinyatakan dalam satuan m 3 perjam. Produksi didasarkan kepada pelaksanan volume yang di kerjakan setiap siklus waktu dan jumla siklus dalam satu jam.  Produksi alat dengan menggunakan persamaan sebagai berikut [6]:
Rumus kapasitas produksi:
Q = q x N x E = q x 60/Cm x E ...(1)
Dengan :
Q = Produksii per jam (m 3 /jam)
q = Produks per siklus (m 3 ) N = Jumlh siklus per jam,N = 60/cm
E = Efesiensi Kerja Cm = Waktu gali + (2 x waktu putar) + waktu buang

## 1) Produktivitas Alat Berat
Dalam  hal  ini  terdapat  rumus  perhitungan  produktivitas  pemakaian  alat  berat  di  antaranya excavator , bulldozer, dump truck, vibration roller sebagai berikut:
2) Excavator/Bekhoe
Produksi excavator dapat menggunakan persamaan sebagai berikut [8]:
Q  = 𝑞 𝑥 3600 𝑥 𝐸 𝐶𝑚 xK …(2) Dimana : Q = Produktiviitas per jam (m 3 /jam)
q
= Produktivitas per siklus (m 3 ) K = Faktor Bukcet Cm = waktu gali + (2 x waktu putar) + waktu buang
E = efesiensi kerja Sedangkan untuk kapasitas bucket excavator dapat dihitung dengan menggunakan persamaan [6]: Q = q 1 x K
…(3) Dimana : q 1 = kapasitas munjung (penuh) yang tercantum dalam spesifikasi alat K = Faktor bukcet yang besaranya tergantung tipe dan keaadaan tanah

## 3) Bulldozzer
Bulldozer merupakan  traktor  yang  dilengkapi  dengan  pisau ( blade ) atau dozer . Bulldozer biasanya  di pakai untuk mendorong atau menggusur kearah depan. Produksi per jam dari bulldozer dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut [6]:
Q  = 𝑞 𝑥 60 𝑥 𝐸 𝐶𝑚 𝑚3/𝑗𝑎𝑚 …(4) Dengan : Q = Produksi alat per jam (m 3 /jam)
q
= Produksi persiklus (m 3 )
Cm = Waktu siklus alat(menit)
E = Efesiensi kerja
Waktu siklus alat yang dibutuhkan untuk suatu bulldozer menyelesaikan proyek satu siklus (menggusur, menggati gigi perseneling dan mundur) dapat di hitung menggunakan rumus sebagai berikut [6]:
Cm = 𝐷 𝐹 + 𝐷 𝐹 + 𝑧 (menit) ...(5) Dengan : D = Jarak angkut (m) F = Kecepatan majju (m/menit) R = Kecepatan mundur (m/menit)
W = Waktu perseneleng
a. Kecepatan  maju  dan  kecepatan  mundur.  Biasanya  kecepatan  maju  berkisar  antara  3-5  km/jam  dan kecepatan mundur 5-7 km/jam;
b. Waktu yang dibutuhkan untuk ganti perseneleng 0,20 menit dengan tongkat tunggal dan 0,30 menit dengan tongkat ganda.
Sedangkan untuk perhitungan produksi persiklus bulldozer adalah sebagai berikut [6]:
Q = L x H2 x a …(6) Dengan : Q = Produksi persiklus (m 3 ) L = Lbar sudu/ blade (meter)
H = Tinggii sudu/ blade (meter)
a = Faktor sudut/ blade
4) Vibrator Roller
Berikut Rumus Produktivitas Vibration Roller dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini [8]: Q = 𝑤 𝑥 𝐿 𝑥  𝑆 𝑃 ...(7)
Dengan :
Q
= Produksi per jam (m 3 /jam)
W = Lebar pemadatan dalam satu lahan L = Tebal lapisan (inch atau mm) S = Kecepatan rata – rata (mph atau km/jam) P
= Jumlah pass yang diperlukan untuk kepadatan tertentu.

## 5) Dump Truck
Berikut rumus perhitungan produktivitas alat pengangkut material dump truck per jam keseluruhan dari jumlah total dump truck yang mengerjaakan, dengan persamaan perhitungan sebagai berikut [8]:
P = 𝐶 𝑥 60 𝑥 𝐸 𝐶𝑚 ...(8) Dengan : P = Produksi per jam (m 3 /jam)
C = Kapasitas dump truck (m 3 )
Cm = Waktuu siklus dump truck (menit)
E = Efesiensi kerja dump truck
Produk kapasitas per siklus C bisa dihitung dengan persamaan sebagai berikut [6]:
C = n x q 1 x K. ...(9)
Dengan :
n
= Total siklus untuk diperlukan loader untuk memeuat material ke dumpt truck.
q 1 = Kapasitas p bucket dari p excavator (m 3 )
K
= Faktor bucket dari alat berat excavator Waktu siklus (Cm) didapatkan dari persamaan sebagai berikut [8]: Cm = n x Cms + 𝐷 𝑉1 + 𝐷 𝑉2 + 𝑡1 + 𝑡2 ...(10) N = 𝐶1 𝑞1 𝑥 𝐾 ...(11) Dengan : n = Total siklus untuk diperlukan loader untuk memeuat material ke dump truck C 1 = Kapasitas rata-rata dump truck (m 3 ) q 1 = kapasitas bucket dari pemuatan (m 3 )
Cms = waktu siklus (menit) K = Faktor c bucket c pemuat D
= Jark tempuh angkut dump truck (m) V1 = Kecepatan laju rata – rata dump truck dalam bermuatan (m/menit) V2
= Kecepatan laju rata-rata dump truck dalam kosong p (m/menit)
t1 = Waktu membuang + Waktu stand by sampai ke pembuangan (menit)
t2 = Waktu untuk posisii pengisiaan dan pemuatan (menit)
Sebagai tambahan pada dump truck yang sesuai pada perhitungan perlu untuk pelaksanaan pekerjaan di lapangan, masih diperlukan pula beberapa alat untuk menggantikan bilamana ada alat yang mengalami kerusakan agar pekerjaan tetap berjalan lancar, berikut pada tabel 2 yang dapat membantu menentukan beberapa dump  truck cadangan  yang  harus  di  butuhkan  untuk  ( stand  by ),  tergantung  besarnya  jumlah dump truck yang beroprasi di lapangan.
Vol. 18; No. 02; 2020; Hal 62-71
Tabel 2: Kebutuhan Dump Truck (Stand by) [8]
Jumlah Kendaraan/Alat Yang Bekerja Jumlah Kendaraan/Alat/Cadangan Stand by Dump truck 1 – 9 10 – 19 1 2 – 3 Loader 1 – 3 4 – 9 1 2

## F. Diagram Alur
Diagram alur adalah sebuah rangkaian yang menujukan secara garis besar beberapa langkah dari kegiatan dalam penelitian agar dapat mempermudah dalam melakukan analisa. Dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1: Bagan Alir Metode Penelitian

## III. HASIL DAN DISKUSI

## A. Percepatan Proyek
Dari hasil analisis perhitungan produktivitas alat berat pada waktu dan biaya pekerjaan pemindahan tanah dan pemadatan tanah maka untuk menganalisis percepatan proyek yang terjadi dengan cara membandingkan hasil analisis perhitungan dengan data awal perencanaan dapat di bandingkan dengan perencanaan data awal sebagai berikut:

## Tabel 3: Tabel Perbandingan Data Awal Perencanaan Dengan Hasil Analisis
Nama Pekerjaan Data Awal Perencanaan Hasil Analisis Waktu Hari/Minggu Biaya Waktu Hari/Minggu Biaya Pemindahan Tanah 112 Hari/ 13 Minggu Rp.226.629.400,00 50 Hari/7,14 Minggu Rp.324.800.000.00 Pemadatan Tanah 71 Hari/ 10 Minggu Rp.170.977.400,00 52 Hari/8.28 Minggu Rp.153.677.600,00 Total 182 Hari/ 26 Minggu Rp.397.627.700,00 102 Hari/14,57 Minggu Rp.478.477.600,00
Pekerjaan pemindahan tanah dan pemadatan tanah dapat 100% selesai lebih cepat dengan durasi waktu 102 Hari/14,57  Minggu  tetapi  terjadi  penambahan  biaya  sebesar  Rp.80.849.900,00,-. Berikut  grafik perbandingan  hasil  analisis  dengan  data  awal  rencana  pada  pekerjaan  pemindahan  tanah  dan pemadatan tanah menggunakan alat berat:

## Gambar 2: Grafik Analisis Perhitungan Waktu
Pada Gambar 2, Grafik Analisis Perhitungan Waktu menjelaskan bahwa pekerjaan pemindahaan tanah dan pemadatan tanah dapat selesai 100% dengan durasi waktu 102 Hari/14,57 Minggu lebih cepat 80 hari/11,42 minggu dari perencaan awal yaitu 182 Hari/26 Minggu.
0 50 100 150 200 Data awal Analisis perencanaan Selisih percepatan waktu Data awal Analisis perencanaan
Selisih percepatan waktu minnggu 26 14,57 11,42 hari 182 102 80
Waktu

## Gambar 3: Grafik Analisis Perhitungan Biaya
Pada Gambar  3,  Grafik Analisis Perhitungan Biaya menjelaskan bahwa pekerjaan Pemindahan Tanah dan Pemadatan Tanah membutuhkan biaya sebesar Rp.478.477.600,00.- yang seharusnya dari perencanaan awal memerlukan biaya sebesar Rp.390.627.700,00.- maka dari itu kontraktor menambah biaya tamabahan untuk sewa alat sebesar Rp.80.847.900,00,-.

## B. Efesiensi Biaya
Maka  untuk  menutup  biaya  tambahan  sewa  alat  berat  sebesar  Rp.80.847.900,00,-  dapat  di  tutup  dengan percepatan waktu selama 82 hari kalender yang mana selama 82 hari kalender  dapat di efektifkan dengan item pekerjaan sebagai berikut:

## Tabel 4: Efesiensi Biaya
No Uraian Saruan Harga Satuan (Rp) Jumlah Pekerja Jam Kerja Efektif Efesiensi Waktu (Hari) Efesiensi Waktu (Jam) Total Harga (Rp) 1 Pekerja Jam 10.600,00 6 8 82 652 69.536.000 2 Tukang Jam 12.100,00 5 8 82 652 39.688.000 3 Mandor Jam 12.700,00 2 8 82 652 16.662.000 4 Mobilisasi Jam 1.500.000 82.000.000 Total 207.886.000 Untuk menghitung keuntungan proyek dari sewa alat berat dapat dihitung sebagai berikut: Efesiensi Biaya = Keuntungan Proyek - Biaya Tambahan = Rp.207.886.000,00 - 80.847.900,00 = Rp.127.038.100,00
Maka proyek mendapat keuntungan untuk sewa alat sebesar Rp.127.038.100,00 dari percepatan waktu selama 82 hari kalender.
0,00 200.000.000,00400.000.000,00600.000.000,00 Data awal Analisis perencanaan Selisih penambahan biaya Data awal
Analisis perencanaan Selisih penambahan biaya biaya 397.627.700,00 478.477.600,00 80.847.900,00
BIAYA

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan tentang produktivitas pemakaian alat berat terhadap biaya dan waktu pada proyek pembangunan jalan baru lingkar Cipanas Kabupaten Garut maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Maka hasil analisis di lapangan untuk pekerjaan pemindahan tanah menggunakan alat berat Excavator Type PC  200  LC  dan Kobelko SK  200, Bulldozer  Type  Komatshu D65P,  dan Dump  Truk  Type  Hino Kapasitas  4-6  m 2 sedangkan  untuk  pekerjaan  pemadatan  tanah  menggunakan  alat  berat Bulldozer Komatshu D65P, Dump Truk Type Hino Kapasitas 4-6 m 2 , Vibrator Roller .
2) Dari  hasil  perhitungan  dapat  di  simpulkan  bahwa  produktivitas  pemakaian  alat  berat  pada  pekerjaan pemindahan tanah sebagai berikut:
a. Excavator PC 200 LC dan Kobelko 200 SK
Pada  pekerjaan  pemindahan  tanah  yang  terdiri  dari  galian  dan  pembuangan  material  yang melebihi 5 km menggunakan  2 unit excavator dengan produktivitas per hari Excavator PC 200 LC  dan  Kobelko  200  SK  adalah  796,16  m 3 /hari  untuk  durasi  waktu  penyelesaian  selama  50 Hari/7,14 Minggu dan biaya sewa alat sebesar Rp. 243.200.000,00,-.
b. Bulldozer Type Komatshu D65P
Pada pekerjaan pemindahan tanah menggunakan 1 unit Bulldozer Type Komatshu D65P dengan produktivitas per hari bulldozer adalah 1.073,84 m 3 /hari untuk durasi waktu penyelesaian selama 48 Hari/6,90 Minggu dan biaya sewa alat sebesar Rp. 65.280.000,00,-.
c. Dump Truk Type Hino Kapasitas 4-6 m 2
Pada pekerjaan pemindahan tanah menggunakan 6 unit dump truck Type Hino Kapasitas 4-6 m 2 dengan produktivitas per hari dump truck adalah 495,36 m 3 /jam untuk durasi penyelesaian selama 19 Hari/2,37 Minggu dan biaya sewa alat sebesar Rp.16.320.000,00,-.
3) Dari  hasil  perhitungan  dapat  di  simpulkan  bahwa  produktivitas  pemakaian  alat  berat  pada  pekerjaan pemadatan tanah sebagai berikut:
a. Bulldozer Type Komatshu D65P
Pada pekerjaan pemadatan tanah yang terdari dari timbunan tanah biasa dan timbunan biasa dari sumber  galian  (sub  balas)  menggunakan  1  unit Bulldozer Type Komatshu  D65P  dengan produktivitas per hari bulldozer adalah 1.723,76 m 3 /hari untuk durasi waktu penyelesaian selama 41 Hari/5,85 Minggu dan biaya sewa alat sebesar Rp. Rp.55.760.000,00,.
b. Vibro Roller
Pada pekerjaan pemadatan tanah menggunakan 1 unit Vibro roller dengan produktivitas per hari adalah 2.160,00 m 3 /hari untuk durasi waktu penyelesaian selama 32 Hari/4,57 Minggu dan biaya sewa alat sebesar Rp.42.240.000,00,-.
c. Dump Truk Type Hino Kapasitas 4-6 m 2
Pada pekerjaan pemadatan tanah menggunakan 37 unit dump truck Type Hino Kapasitas 4-6 m 2 dengan  produktivitas  tiap  alat  per  hari dump  truck adalah  1198,8  m 3 /jam  untuk  durasi penyelesaian selama 52 Hari/8.28 Minggu dan biaya sewa alat sebesar Rp. Rp.55.677.600,00,-.
4) Dari hasil analisis keseluruhan terjadi percepatan proyek pada proyek pembangunan jalan baru lingkar cipanas  kabupaten  garut  pada  pekerjaan  pemindahan  tanah  dan  pemadatan  tanah  maka  proyek  yang tadinya  di  rencanakan  dapat  selesai  100%  dengan  durasi  waktu  penyelesaian  alat  berat  182  Hari/  26 Minggu dan biaya sewa alat sebesar  Rp.397.627.700,00,- dapat selesai dengan durasi waktu 102 Hari/ 14.57  Minggu  80  Hari/11,24  Minggu  lebih  awal  dengan  biaya  sewa  alat  sebesar  Rp.478.477.600,00,-
,dengan  penambahan biaya pada sewa alat berat sebesar Rp.80.847.900,00,-.
5) Untuk  menutup  biaya  tambahan  pengadaan  alat  berat  sebesar  Rp.80.847.900,00,-.  bisa  di  tutup  dari efesiensi waktu 82 hari yang mana alokasi setiap biaya pekerjaan selama 80 hari di masukan kedalam pengadaan  biaya  tambahan  alat  berat,  maka  dari  itu  Kontraktor  mendapat  keuntungan  sebesar Rp.127.038.100,00
6) Percepatan proyek pada pembangunan jalan baru lingkar cipanas bisa terjadi salah satunya dengan adanya pergantian  kapasitas  alat  berat  dan  pembahan  alat  berat  pada  setiap  item  pekerjaan  di  lapangan  yang
mengakibatkan durasi waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat dibandingkan rencana awal pekerjaan, namun dengan cepatnya penyelesaian proyek biayapun bertambah.

## B. Saran
Pada penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Produktivitas Pemakaian Alat Berat Terhadap Biaya Dan Waktu Pada Pembangunan Jalan Baru Lingkar Cipanas Kabupaten Garut” ini, penulis memberikan beberapa saran adapun saran-saran tersebut antara lain:
1) Penelitian ini hanya meninjau pekerjaan pemindahan dan pemadatan tanah yang dilakukan menggunakan alat berat saja, sehingga belum bisa menentukan keseluruhan perhitungan dari proyek ini;
2) Perlu  diadakan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  produktivitas  pemakaian  alat  berat  yang  berpengaruh terhadap waktu dan biaya agar mendapatkan perbandingan yang lebih akurat;
3) Bagi  penelitian  selanjutnya  diharapkan  bisa  menganalisis  keseluruhan  dari  pekerjaan  proyek  yang dilakukan di lapangan;
4) Penambahan  dan  pergantian  alat  berat  sangat  berpengaruh  terhadap  waktu  dan  biaya  walapun  waktu pengerjaan lebih cepat namun untuk biaya bertambah;
5) Untuk  mengganti  penambahan  biaya  tambahan  kontraktor  bisa  menghitung  biaya  tamabahan  dari percepatan  waktu  selama  80  Hari  mulai  dari  mobilisasi,  upah  pekerja,  mandor,  alat  berat  yang  tidak dihadirkan sebagian di lapangan, dan pembelian bahan, jika di rupiahkan itu bisa menutup bahkan bisa mengambil keuntungan dari percepatan waktu yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  A. Husen, Manajemen Proyek Kontruksi . Yogyakarta: Andi Offset, 2009.
[2]  H. Suryadharma and H. Y. Wigroho, Alat-Alat Berat . Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997.
[3]  J.  E.  Latupeirissa, Metode  Perencanaan  Evaluasi  dan  Pengendalian  Pelaksanaan  Proyek  Kontruksi . Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
[4]  I. Soeharto, Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional . Jakarta: Erlangga, 1995.
[5]  W. I. Ervianto, Manajemen Proyek Konstruksi . Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
[6]  Rochmanhadi, Perhitungan  Biaya  Pelaksanaan  Pekerjaan  dengan  Menggunakan  Alat-Alat  Berat . Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 1985.
[7]  CV.NDSN Kreasindo, “Data lapangan CV.NDSN Kreasindo,” Jakarta, 2020.
[8]  Rochmanhadi, Alat-Alat Berat Dan Penggunaannya . Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, 1982.
[9]  A. Maddeppungeng, Soedarsono, and Y. Depyudin, “Analisis Produktivitas Alat-alat Berat Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Antartika II di Kawasan Industri Krakatau Steel , Cilegon,” J. Fondasi , vol. 1, no. 1, pp. 57–66, 2012.
[10] D. Nugraha, R. T. Iriana, and S. Djuniati, “Analisis Biaya Dan Produktivitas Pemakaian Alat Berat Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Siak IV Pekanbaru,” Jom FTEKNIK , vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2018.
[11] D. N. Setiawati and A. Maddeppungeng, “Analisis Produktivitas Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Pabrik Krakatau Posco Zone IV di Cilegon,” J. Konstr. , vol. 4, no. 2, pp. 91–103, 2013.
[12] H.  Fikri,  “Perbandingan  Gerlagar  Fly  Over  Jalan  Alternatif  Kadungora  Leles  dan  Analisis  Dampak Lingkungan,” Garut, 2019.
[13] Y. S. T. Wibowo, “Analisa Produktivitas Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan Tanah Pembuatan Badan Jalan Kereta Api,” Purworejo, 2017.