## PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU PEMAKAIAN ALAT BERAT BULLDOZER DAN EXCAVATOR DIBANDINGKAN DENGAN BACKHOE LOADER PADA PEMBANGUNAN PETERNAKAN AYAM DAYEUH MANGGUNG
Robby Maulana Sopa 1 , Sulwan Permana 2 , Ida Farida 3
Jurnal Kontruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut Jl. Mayor Syamsu No.2, Tarogong Kidul, Garut
Email: jurnal@sttgarut.ac.id

## Aryasencaky@gmail.com
Abstrak – Pembangunan Peternakan Ayam Dayeuh Manggung terletak di Kampung Warukai Desa Dayeuh  Manggung  Kecamatan  Cilawu  Kabupaten  Garut.  Luas  lahan  yang  akan  dibangun  ±  200 Ha, Penggunaan alat berat pada Pembangunan Peternakan Ayam Dayeuh Manggung ini yaitu alat berat  yang  sering  dipakai  dalam  pelaksanaan  gali  timbun  antara  lain:  bulldozer,  excavator, backhoe  loader  dan  truk.  Penelitian  ini  berupa  analisis  perbandingan  pemakaian  kombinasi  alat berat  bulldozer  dan  excavator  dibandingkan  dengan  pemakaian  backhoe  loader  untuk    pekerjaan galian  dan  timbunan/pemindahan  material,  permodelan    penggunaan  alat  berat  dilakukan  dalam tinjauan biaya dan waktu pekerjaan kemudian membandingkan hasil analisis perhitungan tersebut. Dari  hasil  analisis  perhitungan,  maka  waktu  yang  diperlukan  oleh  kombinasi  excavator  dengan bulldozer    sebesar  2089,86  jam,  sedangkan    waktu    untuk  backhoe  loader  sebesar  2835,48  jam. Maka waktu tercepat dengan menggunakan kombinasi antara excavator dengan bulldozer dengan selisih  waktu  745,62  jam.  Berdasarkan  perbandingan  biaya  pelaksanaan  pekerjaan,  waktu  yang diperlukan  oleh  kombinasi  excavator  dengan  bulldozer  sebesar  Rp.981.294.412,00-  sedangkan biaya  untuk  backhoe  loader  sebesar  Rp.  897.394.401,00-    Maka    biaya    termurah    dengan menggunakan backhoe loader dengan selisih biaya Rp. 83.900.012,00-. Untuk pekerjaan perataan tanah sebaiknya menggunakan kombinasi excavator dengan bulldozer karena lebih efisien dari segi waktu,  Namun    bila    meninjau    dari    segi  biaya    atau    penghematan    maka    disarankan menggunakan backhoe loader .
Kata Kunci – Waktu, Biaya, Bulldozer, Excavator, Backhoe Loader

## I. PENDAHULUAN
Keberhasilan  suatu  proyek  dapat  diukur  dari  2  hal  yaitu  keuntungan  yang  didapat  serta ketepatan  waktu  penyelesaian  ( Soeharto,  1997 ).  Keduanya  tergantung  pada  perencanaan  yang cermat terhadap metode pelaksanaan, penggunaan alat dan penjadwalan. Pemilihan peralatan yang tepat  memegang  peranan  yang  sangat  penting.  Peralatan  dianggap  memiiki  kapasitas  tinggi  bila peralatan tesebut menghasilkan produksi yang tinggi atau optimal tetapi dengan biaya yang rendah. Alat kontruksi atau juga sering disebut alat berat, , merupakan alat yang sengaja diciptakan/didesain untuk  dapat  melaksanakan  salah  satu  fungsi/kegiatan  proses  kontruksi  yang  sifatnya  berat  bila dikerjakan  tenaga  manusia,  seperti:  mengangkut,  mangangkat,  mamuat,  memindahan,  menggali, mencampur, dan seterusnya dengan cara mudah, cepat, hemat dan aman. (Asianto, 2008). Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh hasil yang  tepat  yang  dilihat  dari  segi  waktu  dan  biaya  pemakaian  alat  berat  bulldozer,  excavator dibandingkan  dengan  pemakaian  alat  berat  beckhoe  loader  untuk  proses  pengangkatan  dan
pemindahan tanah atau material.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Proyek Kontruksi
Proyek  adalah  suatu  aktifitas  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  sebuah  ide  atau  gagasan menjadi  suatu  kenyataan  fisik.  Bisa  dikatakan    bahwa  proyek  adalah  proses  untuk  mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan biaya tertentu dan dalam batas waktu tertentu (Nugraha dkk,1985).
b. Konsep Biaya
 Biaya Langsung
Adalah  biaya  yang  langsung  berhubungan  dengan  konstruksi  atau  bangunan  yang  didapat dengan mengalikan volume pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan tersebut.
 Biaya Tak Langsung.
Adalah  biaya  yang  tidak  secara   langsung    berhubungan  dengan  konstruksi,  tapi harus  ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut.

## c. Konsep Waktu
Penjadwalan  adalah  kegiatan  untuk  menentukan  waktu  yang  dibutuhkan  dan  urutan  kegiatan serta  menentukan  waktu  pembangunan  dapat  diselesaikan.  Penjadwalan  dibutuhkan  untuk membantu:
 Menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan pembangunan.
 Mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan.
 Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk tiap kegiatan.
 Membantu  penggunaan  tenaga  kerja,  uang  dan  sumber  daya  lainnya  dengan  cara  hal-hal kritis pada pembangunan
d. Pemilihan Alat Berat
Menurut Benjamin  (1991) ,  pemilihan  peralatan  untuk  suatu  proyek  harus  sesuai  dengan kondisi  dilapangan,  agar  dapat  berproduksi  seoptimal  dan  seefisien  mungkin.  Faktor–faktor  yang mempengaruhi yaitu:
 Spesifikasi alat disesuaikan dengan jenis pekerjaanya, seperti  pemindahan tanah, penggalian, produksi agregat, penempatan beton.
 Kondisi lapangan, seperti keadaan tanah, keterbatasan lahan.
 Letak daerah/lokasi, meliputi keadaan cuaca, temperature, topografi.
 Jadwal rencana pelaksanaan yang digunakan.
 Keberadaan alat untuk dikombinasikan dengan alat yang lain.
 Pergerakan dari peralatan, meliputi mobilisasi dan demobilisasi.
 Kemampuan satu alat untuk mengerjakan bermacam–macam pekerjaan.
e. Data Peralatan
a) Bulldozer
Gambar 2.1 Bulldoser Sumber: (Ilmu Sipil.com)
Kapasitas Alat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Dimana: Q   = Kapasitas produksi m 3 /jam
q = Kapasitas bucket m 3
E = efisiensi kerja Cm= Waktu siklus b) Excavator (Backhoe)
Gambar 2.2 Excavator (Backhoe)

## Sumber: (Ilmu Sipil.com)
Kapasitas Alat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Dimana : Q = Produksi excavator (m 3 /jam)
q = Kapasitas bucket (m3)
E = Efisiensi Kerja
CM= Waktu siklus.
Kapasitas Backhoe dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Produksi = 60 X BC  X  JM X BF m 3 /jam T
Dimana: T = waktu tetap
BC  = Kapasitas Bucket JM  = Keadaan Manajemen BF  = Bucket faktor
Kapasitas Loader dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Produksi = 60 x BC  X  JM X BF m 3 /jam T
Q = q x 3600 x E Cm Q = q x 3600 x E Cm
Dimana:
T = waktu tetap
BC  = Kapasitas Bucket JM  = Keadaan Manajemen BF  = Bucket faktor

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  berupa  analisa  perbandingan  pemakaian  kombinasi  alat  berat  bulldozer  dan excavator  dibandingkan  dengan  pemakaian  backhoe  loader  untuk    pekerjaan  galian  dan timbunan/pemindahan material. Permodelan  penggunaan alat berat dilakukan dalam tinjauan biaya dan  waktu.    Metodologi  tugas  akhir  ini  akan  dimulai  berdasarkan  jenis  data  dan    tahapan pelaksanaan. Bagan dari metodologi pada tugas akhir ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini .
Mulai Studi Lapangan a. Wawancara b. Mengamati cara kerja dan spesifikasi alat Studi Literatur a. Manajemen kontruksi
b. Perhitungan biaya pelaksanaan dengan menggunakan alat berat Studi Peralatan Definisi, cara kerja dan bagian-bagian alat berat Pengumpulan data proyek Metode pelaksanaan pekerjaan

## A
Menganalisa dan mengolah data
Perhitungan volume pekerjaan menetukan titik pusat segmen pekerjaan, jarak perpindahan, biaya peralatan
Perhitungan Waktu  dan Biaya Pelaksanaan Menghitung waktu pelaksanaan dan biaya penggunaan bulldozer, loader dan excavator
Membandingkan hasil perhitungan kombinasi antara bulldozer dan excavator dan beckhoe loader
Kesimpulan

## IV. Hasil dan Pembahasan

## a. Lokasi Penelitian
Pembangunan  Peternakan  Ayam  Dayeuh  Manggung  terletak  di  Kampung  Warukai  Desa Dayeuh Manggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Luas lahan yang akan dibangun ± 200 Ha, Status  tanah  hak  milik  sendiri,  lokasi  tersebut  berada  di  daerah  bukit  dengan  keadaan  tanahnya terdiri dari tanah asli (Tanah biasa).
Gambar 4.1 Lokasi Penelitian
b. Waktu Pelaksanaan
1) Excavator
Perhitungan produksi excavator per jam Volume dengan total pengerukan  : 51.919,93  m 3 Q = q x 3600 x E Cm Waktu siklus : Pengisian bucket =  7 detik Mengangkat beban & swing = 10 detik Dumping (pembuangan) =  5 detik Swing kembali =  5 detik Waktu tetap, percepatan dan lain – lain =  5 detik = 32 detik Kapasitas penuh q1 = 0,5 m 3
faktor  bucket  k  (tanah asli jadi k diambil 0,8) E  = efisiensi kerja (alat masih baik diambil 0,75) q = 0,5 x 0,8 = 0, 4 m 3
Q = q x 3600 x E Cm Q = 0,4 x 3600 x 0,75 32 = 33,75 m 3 /jam

## 2) Bulldozer
Volume total penimbunan yaitu  : 33307,22  m 3
Kondisi kerja : Jarak gusur = 90 m Type tanah = tanah asli (biasa) Efisiensi kerja = 0,75 (baik) Kecepatan maju = 5 km/jam Kecepatan mundur = 3,5 km/jam Waktu ganti persneling = 0,05 menit
Waktu siklus = D + D + Z F R Waktu siklus = 90 + 90 + 0,05 3,5 5 Waktu siklus = 90 + 90 + 0,05 58,33 83,33
=    2,67 menit. q  = H 2 x L x k = 0,8 2 x 3 x 1 = 1,92 m 3 Produktifitas untuk tanah asli = 0,80 Q = q x 60 x E x 0,80 Cm Q = 1,92 x 60 x 0,75 x 0,80 2,67 = 25,87 m 3 /jam.

## 3) Backhoe Loader
Perhitungan produksi backhoe per jam Volume total pengerukan  : 51.919,93  m 3 Produksi = 60 X BC X JM X BF m 3 /jam T
T = t 1 + 2 t 2 + t 3 Dimana : Bucket faktor untuk tanah asli= 0,8
Kapasitas bucket = 0,5 m 3
JM = 0,81 (baik/sangat baik)
Kondisi sedang (t 1 )  = 10 detik Swing 45 0 (t 2 ) = 5 detik Pembuangan (t 3 ) = 3 detik
Waktu tetap
= 12 detik
Dapat diketahui : T = 10 + (2 x 5) + 3 + 10 = 35 detik atau 0,58 menit Produksi = 60 X 0,5 X 0,8 X 0,81 m 3 /jam 0,58 = 33,33 m 3 /jam Perhitungan produksi loader per jam
Volume total pemindaan  : 51.919,93  m 3
Produksi = 60 x BC X JM X BF m 3 /jam
T
Cara pemuatan menggunakan metode v loading dengan rumus :
T = 2 D + D + Z F R
Dimana : Jarak = 10 meter JM = 0,81 (baik/sangat baik) BF = 0,8 (tabel) Kecepatan maju = 5 km/jam Kecepatan mundur = 5 km/jam Cycle time Catatan : 1 km/jam = 16,667 m/menit
F = 90 x 10 = 900 km/jam   = 15000 m/menit
R = 90 x 10 = 900 km/jam   = 15000 m/menit Z = 1,1 T = 2
10 + 10
+ 1,1 833,33
833,33
T  = 1,15 menit
Produksi = 60 x 1,2 X 0,81  x  0,8 m 3 /jam 1,15
= 40,64 m 3 /jam

## c. Biaya Pelaksanaan
untuk    perhitungan    biaya    pemakaian    total    penggunan    excavator  ditabelkan  pada  Tabel  1 sebagai berikut:

## TABEL 1 Perhitungan Biaya dan waktu Pemakaian excavator
No Pekerjaan Jenis alat Volume (M 3 ) Lama keja (jam) Biaya (Rp/jam) Total Biaya (Rp) 1 Galian excavator 51919,01 1538,37 241.500 371.515.944 2 Pemuatan tanah excavator 18612,71 551,49 241.500 133.184.280 3 Mobilisasi PP 2.000.000 Total biaya excavator 2089,86 506.700.224
Untuk  perhitungan  biaya  pemakaian  total  penggunan  bulldozer ditabelkan pada Tabel 2 sebagai berikut:

## TABEL 2 Perhitungan Biaya Pemakaian Total bulldozer
No Pekerjaan Jenis alat Volume (M 3 ) Lama keja (jam) Biaya (Rp/jam) Total Biaya (Rp) 1 Penggusura n tanah Bulldozer 33307,22 1287,73 241.500 310.987.056 3 Mobilisasi PP 2.000.000 Total biaya Bulldozer 1287 312.987.056
untuk    perhitungan    biaya    pemakaian   total   penggunan    backhoe loader  ditabelkan  pada Tabel  3 sebagai berikut:

## TABEL 3 Perhitungan Biaya dan waktu Pemakaian backhoe loader
No  Pekerjaan Jenis alat Volume (M 3 ) Lama keja (jam) Biaya (Rp/jam) Total Biaya (Rp) 1 Galian backhoe loader 51919,01 1557,95 241.500 376.245.892 2 Pemuatan tanah backhoe loader 51919,01 1277,52 241.500 308.521.373 3 Mobilisasi PP 2.000.000 Total biaya backhoe Loader 2835,48 686.767.265
Setelah  dilakukan  perhitungan  waktu  pelaksanaan  (durasi)  terhadap    masing-masing kombinasi, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan  waktu pelaksanaan antara kombinasi excavator  dan  bulldozer  dengan  backhoe  loader,    Kemudian    baru    biaya  pelaksanaan    dapat dibandingkan. Untuk lebih  jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6 di  bawah ini:

## TABEL 4 Perbandingan waktu pelaksanaan
No jenis alat penggalian penimbunan  pemindahan  pengangkutan total Tanah tanah tanah tanah (DT) waktu 1 excavator 1538,37 551,49 2089,86 2 bulldozer 1287,73 1287,73 3 dump truck 551,49 551,49 Total 4 bh 3929,07 1 backoe 1557,95 1557,95 2 Loader 1277,52 1277,52 3 dump truck 819,54 457,98 1277,52 2 bh 3 bh 4113,00

## TABEL 5 Rekapitulasi perbandingan waktu pekerjaan
Rekapitulasi Total Pekerjaan No jenis alat lama kerja waktu 1 Excavator 2089,86 jam 2 Bulldozer 1287,73 jam 3 dump truck 551,49 jam total waktu 2089,86 jam 1 Backoe 1557,95 jam 2 Loader 1277,52 jam 3 dump truck 1277,52 jam total waktu 2835,48 jam selisih waktu 2835,48 jam Pekerjaan 2089,86 - jam 745,62 jam 745,62/8 93 hari 93/25 3,7 bulan

## TABEL 6 perbandingan biaya pelaksanaan
jenis alat Pekerjaan waktu biaya total Excavator Menggali 1538,37 241500 371515944 Pemuatan 551,49 241500 133184280 Bulldozer Mendorong 1287,73 241500 310987056 dump truck memindahkan 551,49 293038,5 161607132 mobilisasi 4000000 Total Biaya 981294412 jenis alat Pekerjaan waktu biaya total Banckho Menggali 1557,95 241500 376245892 Loader memindahkan  1277,52 241500 308521373 dump truck Menimbun 819,54 144806,8 118675558 memindahkan 457,98 200777,7 91951577,4 mobilisasi 2000000 Total Biaya 897394401 Selisih biaya pelaksanaan = 981.294.412-897.394.401 83.900.012 V. Penutup

## a. Kesimpulan
Dari  analisa  perbandingan  perhitungan  waktu  dan  biaya pelaksanaan pada pembangunan peternakan  ayam  Dayeuh  Manggung  dengan    menggunakan    peralatan    berat    kombinasi    antara excavator  dengan  bulldozer  dan  backhoe loader maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan  perbandingan  waktu  pelaksanaan pekerjaan, maka waktu  yang  diperlukan  oleh kombinasi excavator dengan bulldozer dibantu oleh dump truck  sebesar 2089,86 jam sedangkan waktu  untuk backhoe loader dibantu dengan alat bantu dump truck sebesar 2835,48 jam. Maka waktu  tercepat  dengan  menggunakan  kombinasi  antara  excavator  dengan  bulldozer  dengan selisih waktu 745,62 jam.
2. Berdasarkan    perbandingan    biaya    pelaksanaan  pekerjaan, maka  waktu    yang    diperlukan  oleh kombinasi  excavator  dengan  bulldozer  dibantu  oleh  dump  truck  sebesar  Rp.981.294.412,00- sedangkan  biaya  untuk  backhoe  loader  dibantu  dengan  alat  bantu  dump  truck  sebesar  Rp.
897.394.401,00- Maka  biaya  termurah  dengan  menggunakan  backhoe loader dibantu dengan alat bantu dump truck dengan selisih biaya Rp. 83.900.012,00-

## b. Saran
Karena    pembahasan    Tugas  Akhir  ini  hanya  dibatasi  pada  penggunaan  peralatan  excavator, bulldozer  dan  backhoe  loader  untuk  pekerjaan  penggalian  tanah  dan  perataan  atau  pemindahan tanah  saja  sehingga  dirasa  kurang  lengkap.  Maka  untuk  bisa  menentukan  alternatif  penggunaan peralatan yang lain perlu dibahas lagi suatu penelitian atau studi lanjutan.

## VI. Daftar Pustaka
1. Ervianto,W.I, 2002., Manajemen Proyek Konstruksi, Penerbit Andi Yogyakarta,
2. Fatena  Rostiyanti,  Susy,  2008. Alat  Berat  Untuk  Proyek  kontruksi., Penerbit  Rineka Cipta.
3. Rochmanhadi. 1990, Pemindahan Tanah Mekanis PTM. Penerbit Pekerjaan Umum.
4. Rochmanhadi. 1992., Alat-Alat Berat dan Penggunaannya. Penerbit Pekerjaan Umum.
5. Sosrodarsono  Suyono,  Dr,  Ir,  1990, Alat-alat  Berat .  Penerbit  Yayasan  Badan  Pekerjaan Umum.
6. www.ilmusipil.com/alatberat
7. www.its.as.id/KajianKinerjaAlatBerat