## ANALISA PRODUKTIFITAS ALAT BERAT PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM IAIN TULUNGANGUNG
Aprilia Kaprina *¹, Sigit Winarto ², Yosef Cahyo SP. ³
1,2,3 Fakultas Teknik, Universitas Kadiri. e-mail:* 1 24aprilhantoto@gmail.com , ² sigit.winarto@unik-kediri.ac.id , ³ yosef.cs@unik-kediri.ac.id.

## Abstract
Heavy equipment is an essential factor in large-scale construction projects. Heavy equipment used in civil engineering  is  a  tool  used  to  assist  humans  in  carrying  out  development  work,  and  the  analysis  of  the productivity  of  heavy  equipment  is  calculated  so  that  its  use  is  more  efficient  in  terms  of  time  and operational costs. This project functions as a building for lecture activities, and the land has a total building area of 22,983 m 2. The types of heavy equipment used for earthwork and structural work are excavators, dump trucks, and tower cranes. Based on the results of the calculation of the heavy equipment productivity analysis, which includes earthworks and tower crane work structures, it is obtained the results of research on  heavy  equipment  that  are  precise,  short  time.  It  can  be  used  so  that  all  heavy  equipment  can  work optimally.  Of  the  several  combinations,  Combination  III  is  the  most  effective  and  time-efficient  in completing  excavation,  stockpiling,  and  tower  crane  work  structures,  namely  2  Excavator  units,  4 Dumptruck, and 1 Tower Crane. The time needed to do this job is 251.52 hours, with a heavy equipment cost of IDR 276,422,572.00 and the amount of human resource analysis of IDR 9,555,249,830.00.

## Keywords :
Heavy equipment, efficiency, time, cost.

## Abstrak
Alat berat merupakan faktor penting di dalam proyek konstruksi berskala besar.  Alat  berat  yang digunakan dalam ilmu teknik sipil adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan dan diperhitungkan analisa produktifitas alat berat agar penggunaannya lebih efisiensi dari segi  waktu  dan  biaya  operasionalnya. Proyek  ini  berfungsi  sebagai  bangunan  tempat  untuk  aktifitas perkuliahan dan tanah memiliki luas total bangunan sebesar 22.983 m 2 . Jenis alat berat  yang digunakan untuk  pekerjaan    tanah  dan  pekerjaan    struktur    ialah  Excavator,    Dumptruck,    dan  Tower  Crane. Berdasarkan hasil perhitungan analisa produktifitas alat berat yang meliputi pekerjaan pekerjaan  tanah  dan pekerjaan  struktur  kerja  tower  crane  diperoleh  hasil  penelitian  alat berat yang tepat, waktu yang singkat dan dapat digunakan agar seluruh alat berat dapat bekerja optimal. Dari beberapa kombinasi, di Kombinasi III yang paling efektif dan efisien waktu pelaksanaannya dalam menyelesaikan pekerjaan galian, timbunan dan pekerjaan struktur kerja tower crane yaitu 2 unit Excavator, 4 Dumptruck, dan 1 Tower Crane. Waktu yang dibutuhkan  untuk melakukan  pekerjaan tersebut adalah 251,52 jam dengan biaya alat berat sebesar Rp   276.422.572,00   dan   jumlah   analisa   sumber   daya   manusia   sebesar   Rp 9.555.249.830,00.
Kata Kunci : Alat berat, efisien, waktu, biaya.

## 1.  PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pada umumnya setiap pelaksanaan pekerjaan bangunan bertingkat dalam bidang konstruksi merupakan  pekerjaan  yang  sangat  penting  untuk  mencapai  keberhasilan  suatu  proyek,  [1][2]. Dalam pekerjaan suatu proyek diperlukan pemakaian alat berat jika pekerjaan cukup besar dan memerlukan atau membutuhkan kecepatan pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal atau target yang sudah  ditentukan,  [3][4].  Untuk  mempermudah  dan  mempercepat  pekerjaan  tersebut  maka digunakan alat berat yang berupa excavator, dump truck dan tower crane, [5] Dalam menentukan kebutuhan  penggunaan  alat  berat  sebaiknya  memperhatikan  kondisi  tanah  dilapangan  dan banyaknya  volume  pekerjaan  yang  dikerjakan  dan  menganalis  biaya  sehingga  perbandingan jumlah  alat  berat  yang  akan  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diperlukan,  [6]. Penggunaan  alat  berat  yang  kurang  tepat  dengan  kondisi  dan  situasi  lapangan  pekerjaan  akan berpengaruh  pada  rendahnya  produktifitas  alat  dan  tidak  tercapainya  jadwal  atau  target  yang sudah ditentukan, [7][8]. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan jenis, kapasitas, volume dan fungsi alat berat sehingga akan meminimalisir penggunaan alat berat yang kurang optimal dan perlu dilakukan analisa perencanaan yang tepat sehingga penggunaannya lebih efisien dari segi waktu dan biaya operasionalnya, [9]. Inilah alasan penyusun memilih topik untuk menganalisa produktifitas alat berat pada proyek

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada penulisan ini adalah :
1. Bagaimana penggunaan alat berat excavator, dumptruck, dan tower crane dalam proyek tersebut ?
2.  Berapa  kapasitas  pekerjaan  yang  digunakan  sesuai  penggunaan  alat  berat  excavator, dumptruck, dan tower crane dalam proyek tersebut ?
3. Berapa anggaran biaya yang dikeluarkan agar diperoleh nilai produktifitas yang efektif dan efisien dalam penggunaan alat tersebut ?
Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis anggaran biaya sesuai analisa SNI (Standart  Nasional  Indonesia),  Alat  berat  yang  digunakan  berupa  excavator,  dump  truck  dan tower crane, serta efesiensi penggunaan alat berat.

## 2. METODE PENELITIAN

## 3.1 Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis.
Dimana  metode  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap  suatu obyek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan. Alur penelitian  seperti  berikut  :  Pengambilan  data  yang  mendukung  secara  langsung  kepaada pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung, Pengolahan data dengan maksud data apa saja yang diperlukan :
a. Biaya Sewa Alat
b. Waktu Efektif Pelaksanaan Pekerjaan
c. Volume Pekerjaan
d. Volume Pekerjaan Tanah e. Jenis / Spesifikasi dan Fungsi Alat Berat.

## 3.2 Alat Berat
Alat-alat  berat  yang  sering  dikenal  di  dalam  ilmu  Teknik  Sipil  merupakan  alat  yang digunakan untuk membantu  manusia  dalam  melakukan  pekerjaan  pembangunan  suatu  struktur bangunan.  Alat  berat  merupakan  faktor  penting  di  dalam  proyek,  terutama  proyek-proyek konstruksi maupun pertambangan dan kegiatan lainnya dengan skala yang besar, [10][11][12]. Tujuan  dari  penggunaan  alat-alat  berat  tersebut  adalah  untuk  memudahkan  manusia  dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan  waktu  yang  relatif  lebih  singkat,  [13].  Setiap  perusahaan  atau  organisasi  dalam menjalankan  aktivitas  /  usahanya,  pasti  dihadapkan  pada  teknologi  yang  akan  mencerminkan kekuatan perusahaan dalam mencapai tujuan. Maka dari itu setiap perusahaan berlomba-lomba dalam hal teknologi salah satunya penggunaan alat berat guna mencapai sasaran. Menurut Ir. Susy Fatena  Rostyanti  Msc  dalam  bukunya  Alat  Berat  Untuk  Proyek  Konstruksi  (2008),  [14] menyebutkan bahwa bonafiditas suatu perusahaan konstruksi tergantung dari aset-aset teknologi yang dimiliknya, salah satunya adalah alat berat. Alat berat yang dimiliki sendiri oleh perusahaan konstruksi  akan  sangat  menguntungkan  dalam  memenangkan  tender  proyek  konstruksi  secara otomatis akan mencerminkan kekuatan perusahaan tersebut, [15][16].

## 3.3 Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas Alat Berat
3.3.1  Excavator dan Dumptruck,.
a. Faktor Kondisi Peralatan
b. Faktor Kondisi Medan dan Faktor Material
c. Koefisiensi Traksi
d. Faktor Operator dan Mekanik
e. Faktor Cuaca
f. Faktor Manajemen
g. Job Faktor
3.3.2  Tower Crane
a. Kondisi Alat
b. Kondisi Lapangan
c. Faktor Manajemen d. Kemampuan Operator

## 3.4 Biaya Operasional Alat Berat
Biaya operasional adalah merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan agar alat dapat bekerja, [17][18] berikut adalah biaya yang harus dikeluarkan :
A. Biaya Operasional Excavator dan Dump Truck.
1. Biaya bahan bakar
2. Biaya Oli pelumas
3. Biaya bahan hidroulic
4. Biaya bahan gemuk
5. Biaya bahan pokok
6. Biaya operator
7. Biaya pemeliharaan perbaikan
8. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi
B. Biaya Operasional Tower Crane
1. Biaya Bahan Bakar
2. Biaya Pelumas
3. Biaya Listrik
4. Biaya Operator Alat
5. Biaya Erection – Dismantle
6. Biaya Mobilisasi dan Demolisasi
2.6 Efisiensi Alat
Dalam pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan dalam suatu hari  kalender.  Oleh  karena  itu,  maka  peralatan  yang  digunakan  harus  dapat  menyesaikan pekerjaan  tepat  waktu  dengan  terlebih  dahulu  menetapkan  hari  kerja  efekif,  sehingga  target penyelesaian persatu-satuan waktu dapat diketahui, [19][20]. Dengan begitu jumla unit peralatan perkegiatan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
N=  We x S x Q V
Dimana : N = Jumlah Peralatan (unit)
V = Volume pekerjaan (m3)
We = Waktu efektifitas kerja (hari)
S = Standart kerja efektifitas perhari alat (jam/hari)
Q = Produksi alat per satu-satuan waktu (m3/jam).

## 3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas Alat.
Menggunakan  alat  berat  terdapat  faktor  yang  mempengaruhi  produktifitas  alat,  yaitu efisiensi alat dimana efektifitas alat tersebut bekerja tergantung dari beberapa hal antara lain:
1. Kemampuan operator pemakai alat.
2. Pemilihan dan pemeliharaan alat.
3. Perencanaan dan pengaturan letak alat.
4. Topografi dan volume pekerjaan.Kondisi cuaca.

## 3.6 Metodologi Penelitian
Metodologi  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  tugas  akhir  ini  menggunakan  metode deskripsi analisis. Dimana metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan.
1.  Pengambilan  data  yang  mendukung  secara  langsung  kepaada  pelaksanaan  proyek Pembangunan Gedung.
2.  Pengolahan data dengan maksud data apa saja yang diperlukan :
a. Biaya Sewa Alat
b. Waktu Efektif Pelaksanaan Pekerjaan
c. Volume Pekerjaan
d. Volume Pekerjaan Tanah
e. Jenis / Spesifikasi dan Fungsi Alat Berat.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisa Hasil
4.4.3 Perhitungan kapasitas produksi alat berat
1. Perhitungan waktu siklus Waktu Siklus
= waktu muat + waktu angkat + waktu bongkar +waktu kembali
= 5 + 0,197 + 7 + 0,152 = 12,349 menit
2. Perhitungan Excavator / Backhoe
a. Waktu siklus (Cms) dimana kondisi pemuatan diasumsikan sedang, Cms = Waktu siklus (detik)
E = Efisiensi kerja,
dimana:
E = Eco x Eam x Em x EM
= 0,85 x 0,805 x 1,20 x 0,90 = 0,74
3. Perhitungan  waktu  pelaksanaan  Tower  crane  diasumsikan  kondisi  sedang  dan pemeliharaan mesin sedang,
sehingga :
Efisiensi = 0,65 (data terlampir) Volume = 1,2 m3 (data terlampir) Produksi per siklus = 0,8 m3 Waktu siklus = 12,349 menit
Produksi perjam = 0.8 𝑥 60 12.349 𝑥 0.65 = 2,527 𝑚 3 /𝑗𝑎𝑚
Waktu pelaksanaan = 1.2 𝑚³
2.527 𝑚 3 /𝑗𝑎𝑚 = 0.475 𝑗𝑎𝑚
4.1.1 Pengolahan Analisa Perhitungan Berdasarkan Waktu dan Biaya Setiap Kombinasi .
Tabel 1. Kombinasi I AB Harga Sewa Jam Total Harga (jam) Operasi Sewa 1Ex Rp.335.000 40,98 Rp13.728.300 1Dt Rp.190.400 132,69 Rp25.264.176 1Tc Rp1.200.000 197,86 Rp237.432.000 Total 371,53 Rp276.424.476 Sumber : Analisa Perhitungan Tabel 2. Kombinasi II AB Harga Sewa Jam Operasi Total Harga (jam) Sewa 2Ex Rp.335.000 20,49 Rp.13.728.300 3Dt Rp. 190.400 44,23 Rp.25.264.176 1Tc  Rp.1.200.000 197,86 Rp237.432.000 Total 262,58 Rp276.424.476 Sumber : Analisa Perhitungan

## Tabel 3. Kombinasi III
AB Harga Sewa Jam Operasi Total Harga (jam) Sewa 2Ex Rp.335.000 20,49 Rp.13.728.300 4Dt Rp. 190.400 33,17 Rp.25.262.176 1Tc Rp.1.200.000 197,86 Rp.237.432.000 Sumber : Analisa Perhitungan Tabel 4. Kombinasi IV AB Harga Sewa (jam) Jam Operasi i Total Harga Sewa 3Ex Rp.335.000 13,66 Rp13.728.300 3Dt Rp. 44,23 Rp25.262.176 190.400 1Tc Rp1.200.00 197,86 Rp237.432.000 Total 255,75 Rp276.422.572 Sumber : Analisa Perhitungan

## 4.1.2 Analisa Perhitungan Berdasarkan Sumber Daya Manusia
Tabel 4. Perhitungan Sumber Daya Manusia Komb Vol. (M3) Tot. Waktu Harga Satuann (jam) K I 5215,86 371,53 Rp. 37.763.470 K II 5215,86 262,58 Rp. 37.942.420 K III 5215,86 251,52 Rp. 37.990.020 K IV 5215,86 255,75 Rp. 38.026.170
Sumber : Analisa Perhitungan

## 4.1.3  Analisa Hasil Anggaran Biaya dan Waktu pada Masing-masing Kombinasi
Tabel 5. Hasil Anggaran Biaya dan Waktu pada Masing-masing Kombinasi.
Komb Vol. (M3) Tot. (jam) Harga Total Harga Satuan Satuann K I 5215,86 371,53 Rp. 37.763.470 Rp. 14.030.262.009 K II 5215,86 262,58 Rp. 37.942.420 Rp. 9.962.920.644 K III 5215,86 251,52 Rp. 37.990.020 Rp. 9.555.249.830 K IV 5215,86 255,75 Rp. 38.026.170 Rp. 9.725.192.978

## Sumber : Analisa Perhitungan

## 4.  KESIMPULAN
Dari  perhitungan  analisa  produktfitas  pelaksanaan  pada  Proyek  Pembangunan  Gedung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. Menggunakan  Kombinasi  I  yaitu  2  unit  Excavator,  3  Dumptruck,  dan  1  TowerCrane Crane. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah 371,53 jam dengan  biaya  sebesar  Rp.276.424.476,00  dan  jumlah  analisa  sumber  daya  manusia sebesar Rp.14.030.262.009,00.
b. Menggunakan  Kombinasi  II  yaitu  2  unit  Excavator,  3  Dumptruck,  dan  1  TowerCrane waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah 262,58 jam dengan biaya  sebesar  Rp.  276.424.476,00  dan  jumlah  analisa  sumber  daya  manusia  sebesar Rp.9.962.920.644,00.
c. Menggunakan Kombinasi III yaitu 2 unit Excavator, 4 Dumptruck dan 1 Tower Crane. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah 251,52 jam dengan biaya  sebesar  Rp.276.422.572,00  dan  jumlah  analisa  sumber  daya  manusia  sebesar Rp.9.555.249.830,00.
d. Menggunakan Kombinasi IV yaitu 3 unit Excavator, 3 Dumptruck, dan 1 Tower Crane. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut adalah 255,75 jam dengan biaya  sebesar  Rp.276.424.476,00  dan  jumlah  analisa  sumber  daya  manusia  sebesar Rp.9.725.192.978,00.
Dari  beberapa  kombinasi,  di  Kombinasi  III  yang  paling  efektif  dan  efisien  waktu pelaksanaannya  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  galian,  timbunan  dan  pekerjaan  struktur  kerja tower  crane  pada  Proyek  Pembangunan  Gedung  Fakultas  Syariah  dan  Ilmu  Hukum  IAIN Tulungagung.

## 5.  SARAN
Dalam  menghitung  atau  menganalisa  produktifitas  suatu  pekerjaan  proyek  bangunan bertingkat pada penggunaan atau pemilihan alat berat perlu diperhatikan lokasi maupun kondisi proyek, rencana dari proyek meliputi waktu dan biaya serta metode kerja dari alat berat sendiri. Pembahasan  dibatasi  pada  perhitungan  analisa  produktifitas  alat  berat  untuk  pekerjaan  galian, timbunan dan pekerjaan struktur kerja tower crane. Maka dari itu dilakukan perhitungan dengan metode  yang  tepat  sehingga  akan  mempermudah  menemukan  hasil  perhitungan  analisa produktifias suatu pekerjaan proyek bangunan bertingkat yang efisien.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan Universitas Kadiri. Penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  I.  Candra,  “Analisis  Daya  Dukung  Pondasi  Strauss  Pile  pada  Pembangunan Gedung Mini Hospital Universitas Kadiri,” Ukarst , vol. 1, no. 1, pp. 63–70, 2017.
[2] A. I. Candra, A. Yusuf, and A. R. F, “Studi Analisis Daya Dukung Pondasi Tiang Pada Pembangunan Gedung Lp3m Universitas Kadiri,” CIVILLa , vol. 3, no. 2, pp. 166–171, 2018.
[3] S. Limanto, “Analisis produktivitas pemancangan tiang pancang dengan jack in pile,” no. 2, pp. 167–176, 2009.
[4] Cahyuni,  “Analisa  Produktivitas  Alat  Berat  pada  Proyek  Pembangunan  Badan jalan Tenggarong, Loa Kulu dan Loa Janan,” Tek. Sipil dan Arsit. , vol. 4, no. 1, pp. 1169–1177, 2014.
[5] S. N. Indonesia, “Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan pondasi,” p. 2836, 2002.
[6] N. D. Setiawati and A. Maddeppungeng, “ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT  PADA  PROYEK  PEMBANGUNAN  PABRIK  KRAKATAU  POSCO ZONE IV CILEGON,” J. Konstr. , vol. 4, no. 2, pp. 91–103, 2013.
[7] J. F. Maquet, Construction methods and planning. 2002.
[8] B.  B.  Kalengkongan,  T.  T.  Arsjad,  and  J.  B.  Mangare,  “ANALISA PERHITUNGAN  PRODUKTIVITAS  ALAT  BERAT  PADA  PEKERJAAN PEMATANGAN  LAHAN  PEMBANGUNAN  TOWER  SUTET  LIKUPANG  - PANIKI,” E J. Unsrat , 2018.
[9] R.  A.  Paulus  Eric  Noviyanti,  “PROGRAM  PERHITUNGAN  EFEKTIVITAS WAKTU DAN BIAYA PEMAKAIAN TOWER CRANE,” J. Dimens. Pratama , vol. 2, no. 2, pp. 1–9, 2013.
[10]  W.  Oetomo  and  Rudiansyah,  “Perencanaan  Penggunaan  Alat  Berat  Dan  Biaya (Studi Kasus Kegiatan Pembangunan Sekolah Terpadu Samarinda),” Fak. Tek. J. Untag, Sipil , vol. 7, no. 2, pp. 115–128, 2014.
[11]  N. H. Rezky, A. Wanim, and D. P. Retno, “Analisa Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan Proyek Perkerasan Jalan  Kebun Durian-Gunung Sahilan-Gunung Sari Kabupaten Kampar,” E J. Unsrat , vol. 14, no. April, pp. 1–22, 2014.
[12]  S. Bahri, I. R. Rahim, and A. S. Mustari, “ANALISA LIFE CYCLE COST ( LCC ) PENGADAAN ALAT BERAT DI TPA TAMANGAPA,” Univ. Hasanuddin .
[13]  S.  Sosrodarsono,  “Alat  Alat  Berat  dan  Penggunaannya,”  pp.  1–243,  1992,  doi: 10.1016/S0031-9422(00)84895-5.
[14]  S. F. Rostiyanti, ALAT BERAT UNTUK PROYEK KONSTRUKSI . 2008.
[15]  D.  D.  Supit,  “ANALISA  PRODUKTIVITAS  DAN  EFISENSI  ALAT  BERAT UNTUK  PEKERJAAN  TANAH,  DAN  PEKERJAAN  PERKERASAN BERBUTIR,” J. Dyn. Saint , 2018.
[16]  I. Aoliya, P. Wiranto, and A. Mudianto, “Analisa Produktivitas Alat Berat Pada Pembangunan Jalan Ruas Lingkar Pulau Marsela Provinsi Maluku Barat Daya,” JOM Tek. Sipil , vol. 1, no. 1, 2017.
[17]  M.  D.  Agusti,  E.  Rita,  and  I.  Khaidir,  “Berat  Pada  Proyek  Peningkatan Pembangunan Jalan Penggambiran Rura - Pratotang Kabupaten Pasaman Barat,” pp. 1–18, 2012.
[18]  N. Mukhlisani, S. Wigjosoebroto, and I. Sudarso, “Pendekatan Structural Equation Modeling Untuk Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Dari Tinjauan Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja di PT. Barata Indonesia (Persero)- Gresik,” Pros. Semin. Nas. Manaj. Teknol. VIII , 2008.
[19]  A.  Gafur,  “Analisa  perhitungan  produktivitas  alat  berat  pada  pelaksanaan  lahan untuk pembuatan work shop,” Tek. Sipil dan Arsit. , vol. 1, no. 1, 2012.
[20]  R. M. Sokop, T. T. Arsjad, and G. Malingkas, “Analisa Perhitungan Produktivitas Alat Berat Gali-Muat (Excavator) Dan Alat Angkut (Dump Truck) Pada Pekerjaan Pematangan Lahan Perumahan Residence Jordan Sea,” TEKNO , vol. 16, no. 70,
2018.