## Perbandingan Biaya Dan Waktu Pekerjaan Pelat Lantai Konvensional Dan Pelat Lantai  Floordeck Pada Proyek Pusdalops

## Kota Banda Aceh
Nuzul Qadri * , Nurisra 2 , Mahmuddin 3 , Nurul Malahayati 4
1* Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3, Dosen, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia Email:
1 nuzulqadri@mhs.usk.ac.id *, 2 nurisra@usk.ac.id , 3 mahmuddin@usk.ac.id

## Abstract
The  advancement of increasingly  sophisticated technology makes it easier for  humans to perform  a task. The construction of floor plate is a laborious process, primarily due to their significant volume in comparison to other construction activities. In order to enhance both the quality and quantity of work, one approach is to substitute traditional methods with contemporary ones. This is achieved by employing floordeck as positive reinforcement and wooden formwork in the conventional method.  The research is located at Tgk Direuleung street No 3, Ulee Kareng  district,  Banda  Aceh  City.  The  main  aim  of  this  study  is  to  determine  the  amount  of  cost  and  time differences between the conventional floor slab method and the floordeck floor slab method with the research object of the Pusdalops building in Banda Aceh city uses conventional slab in its planning. The study obtained primary data from vendors of floordeck and wiremesh materials and secondary data included architectural shop drawing, budget proposal, and time schedule. The data was then processed using Microsoft Excel. The findings from this study reveal a cost disparity between the conventional floor slab and floordeck floor slab. The cost of conventional  floor  slab  amounted  to  Rp.338,385,235.40,  whereas  the  floordeck  floor  slab  were  priced  at Rp.238,498,045.10, indicating a notable price difference of Rp.99,887,190.30 or a 30% reduction compared to conventional floor slab. Additionally, in terms of the  duration of completion, the  conventional foor slab work requires 51 days, while the floordeck floor slab can be finalized in just 12 days, resulting in a noteworthy time difference of 39 days faster for floordeck floor slab.
Keywords    : Conventional floor slab, floordeck floor slab, cost, duration.

## Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin canggih mempermudah manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Pelat lantai merupakan pekerjaan kontruksi yang membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatannya karena memiliki volume yang besar dibandingkan pekerjaan lain. Dengan adanya inovasi baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantititas kerja salah satunya adalah dengan mengganti cara konvensional menjadi modern dengan menggunakan floordeck sebagai  besi  tulangan  positif  dan  bekisting  kayu  pada  metode  konvensional.  Lokasi  penelitian  pada Jalan Tgk Direuleung No 3, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui besarnya perbandingan biaya dan lamanya waktu pada metode pelat lantai konvensional dan pelat lantai floordeck dengan  objek  penelitian  gedung  Pusdalops  kota  Banda  Aceh  menggunakan  pelat  konvensional  dalam perencanaanya. Data primer diperoleh dari perusahaan penyedia floordeck dan wiremesh , data sekunder dalam penelitian  ini  adalah  gambar shop drawing  bangunan ,  rencana  anggaran  biaya, time  schedule .  Data  kemudian diolah mengggunakan Microsoft Excel. Hasil dari penelitian ini didapatkan biaya pelat konvensional di dapatkan dengar harga Rp.338.385.235,40 sedangkan harga pelat lantai floordeck Rp.238.498.045,10 dengan selisih harga Rp.99.887.190,30  atau  lebih  murah  30  %  dari  pekerjaan  pelat  konvensional.  Untuk  durasi  pekerjaan  pelat konvensional  membutuhkan  waktu  51  hari  sedangkan  pelat floordeck membutuhkan  waktu  12  hari  dalam pekerjaanya dengan selisih waktu 39 hari lebih cepat untuk pelat floordeck .
Kata kunci : Pelat lantai konvensional, pelat lantai floordeck , rencana anggaran biaya, durasi.

## I. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  yang  semakin canggih  mempermudah  manusia  dalam melakukan  suatu  pekerjaan,  dalam  bisnis konstruksi  contohnya,  dilihat  dari  perusahaan perusahaan  kontrsuksi  yang  terus  bersaing dalam  meningkatkan  suatu  produk  atau  jasa yang  mengerjakan  sebuah  bangunan  dengan inovasi inovasi terbaru tentunya dengan biaya yang  murah,  waktu  yang  cepat,  pemilihan bahan,  material  dengan  kualitas  kekuatanya sesuai  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) menjadi tuntutan pada zaman sekarang.
Pelat lantai merupakan pekerjaan kontruksi yang membutuhkan waktu yang lama dalam  pembuatanya  karena  memiliki  volume yang besar dibandingkan pekerjaan lain. Pelat lantai dengan bagian struktur yang cukup besar tentunya memiliki biaya yang besar juga dalam pengerjaanya.
Penggunaan floordeck pada struktur pelat lantai  mempunyai  keunggulan  dibandingkan dengan  menggunakan  pelat  konvensional. Penggunaan floordeck pada  pelat  lantai berfungsi  sebagai  bekisting  tetap  yang  tidak perlu  dilepas  setelah  penggunaanya,  pelat Floordeck juga  berfungsi  sebagai  tulangan positif  K,J  satu  arah  (  tulangan  tarik)  dan pemakain wiremesh sebagai tulangan tekannya. Sistem  ini  dikenal  dengan  pelat  lantai  baja komposit.  Menurut  Uji  (2012)  penggunaan floordeck dapat mempersingkat waktu pengerjaanya  karena  dalam  pembongkaran bekisting  hanya  pada  perancah  saja  yang dibongkar.

## II. Metodologi Penelitian
2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini pada gedung PUSDALOPS Kota Banda Aceh di Jl Tgk Direuleung.
Gambar 2.1 Lokasi Penelitian
2.2 Metode Pengumpulan Data
Penelitian  ini  memiliki  karakteristik sebagai  penelitian  komparatif,  penelitian komparatif  adalah  jenis  penelitian  untuk membandingkan antara 2 kelompok atau lebih dari  variabel  tertentu,  dimana  data  yang digunakan  terdiri  dari  data  primer  yang diperoleh  melalui  survei  lapangan  toko  atau penjual floordeck dan wiremesh ,  serta  data sekunder  terdiri  dari shop  drawing bangunan, rencana anggaran biaya, time schedulle .

## 2.3 Pengolahan Data
Tahapan  pengolahan  data  dengan  cara menghitung  kekuatan  pelat floordeck dan volume  pekerjaan  pelat  lantai  dengan  pelat floordeck dan tulangan negatif wiremesh serta biaya  dan  waktu  pekerjaan  pelat  lantai konvensional  dan  pelat  lantai floordeck menggunakan Microsoft Excel.

## 2.4 Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan rencana  anggaran  biaya  dan  waktu  pelat konvensional  dari  kontraktor,  kemudian dilakukan  analisis  terhadap  rencana  anggaran biaya dan waktu menggunakan pelat floordecki kemudian  dibandingkan  mana  yang  paling efesien.

## III. Hasil dan Pembahasan
3.1 Perhitungan Pelat floordek
Analisis  perhitungan  momen  luntur  pelat floordeck menggunakan steel  Deck  Institute 2011 rumus sebagai berikut :
d
= h − 1 2 x tinggi gelombang
= 120 − 1 2 𝑥 50 = 95 mm hc
= h – tinggi gelombang = 120 – 50
= 70 mm
n = Es Ec = Es 0,043 x (Wc) 1,5 x √ f'c = 20300 0,043 x (2400) 1,5 x √ 20,36 = 8,898
𝜌 = As (b x d) = 870,72
1000 x 95
= 0,0092 Maka didapatkan :
ycc = d ( √ 2ρn + (ρn) 2 - ρn) < hc = 31,2524 mm < 70 mm “oke” Ycs = d- ycs
= 95 – 31,2524 = 63,748 Ic = b 3 x h x ycc 3 + As x ycs 2 + isf = 1000 3 x 120 x  31,25244 3 +  63,74755 2 + 317504,9
= 3940685,383 Menghitung flexural strenght
Mn = (fy x Ic)
(h - ycc)
= (550 x 3940685,383)
(120 - 31,2524)
= 24421820,47 Nmm
= 24,421 kNm
 Mn =  x Mn = 0,85 x 24,421 = 20,758 kNm  >  Mu + =  17,63  kNm (ok)
Pelat floordeck aman jika Mru > Mu + , angka aman flexural strenght adalah :
Safety factor = Mru Mu + = 20,758
17,632
= 1,17

## 3.2 Perhitungan wiremesh
Luas tulangan konvensional :
As = 1 4 x  x 10 2 x ( 1000 150 ) = 523,333 mm 2 Luas tulangan wiremesh yang dibutuhkan
As perlu = As x fy fyw = 523,33 x 2400 5000 = 251,2 mm 2
Asw = 1 4 x  x 8 2 x 1000
150 = 334,93 mm 2 > Asw = 251,2
(ok)
Asw > As perlu maka wiremesh yang digunakan M8-150 dengan luas 334,103 mm 2 . Tegangan leleh telah mencapai regangan leleh, sehingga gaya-gaya dalam yang bekerja adalah :
C = 0,85 x f”c x b x a
= 0,85 x 20,36 x 1000 x a = 17306 a N T = As x fy = 334,94 x 500 = 167466,66 N
Keseimbangan gaya-gaya dala C = T
17036 a = 167466,66 a = 9,6767 mm c = a β1 = 9,66 0,85 = 11,384
periksa regangan tulangan
 y = fy Es = 500 200000 = 0,0025
 s = d - c c x 0,03 = 0,0157   >  y Mn = As x fy x ( d- a 2 )
= 334,93 x 500 x ( 71 - 9,676 2 )
= 11079862,78 Nmm = 11,0798 kNmm  Mn = 0,85 x 11,0798
= 9,4178 kNm
3.3 Menghitung Volume Pekerjaan Pelat Konvensional
1. Pekerjaan Bekisting Menghitung volme bekisting pelat konvensional : Volume = P x L
Tabel 3.1 volume bekisting pelat konvensional Bidang Dimensi (M) Jumlah jumlah (M 2 ) P L N1  N2 A-B 4,8 11,4 1 54,72 Void 0,55 1,15 -1 0,63 B-C 6 16,2 1 97,20 C-D 6 12 1 72,00 D-E 6 16,2 1 97,20 E-F-G 8 20,4 1 163,20 Void 0,75 0,55 -1 0,41 Void 0,78 0,55 -1 0,43 Pengurangan BL 239,5 0,3 -1 71,85 Pengurangan BA 64,5 0,25 -1 16,13 Pengurangan BL1 28,1 0,2 -1 5,64 Pengurangan BL2 5,3 0,4 -1 2,12 Pengurangan KL1 0,7 0,5 39 -1 13,65 Total 373,461 2. Pekerjaan Pembesian Menghitung Volume besi pelat konbensional
Volume = panjang lx dan ly x kof besi

## Tabel 3.2 Volume Pembesian Pelat Konvensional
Nama tulangan Berat tulangan (kg) Tualangavnarah Y 3.151,05 Tulangan arah X 2.922,50 Tulangan Ekstra 1.123,53 Total 7.197,08 3. Pekerjaan Beton Menghitung Volume besi pelat konbensional : Volume = P x L x h
Tabel 3.3 Volume Pekerjaan Beton Pelat Konvensional Nama Bidang Dimensi (M) Jumlah Volume beton (m 3 ) P L H N1  N2 A-B 4,8 11,4  0,12 1 6,57 Void 0,55  1,15  0,12 -1 0,08 B-C 6 16,2  0,12 1 11,66 C-D 6 12 0,12 1 8,64 D-E 6 16,2  0,12 1 11,66 E-F-G 8 20,4  0,12 1 19,58 Void 0,75  0,55  0,12 -1 0,05 Void 0,78  0,55  0,12 -1 0,05 Total 57,94 3.4 Menghitung Volume Pekerjaan Pelat floordeck
1. Pekerjaan floordeck

## Menghitung volume bekisting pelat
floordeck Volume = Ly x Lx Tabel 3.4 Volume Bekisting Pelat
Floordeck Bidang Dimensi (M) Jumlah Jumlah (M 2 ) P L N1 N 2 A-B 4,8 11,4 1 54,72 Void 0,55 1,15 -1 0,63 B-C 6 16,4 1 97,20 C-D 6 12 1 72,00 D-E 6 16,2 1 97,20 E-F-G 8 20,4 1 163,20 Void 0,75 0,55 -1 0,41 Void 0,78 0,55 -1 0,43 Penguranga n BL 239,5 0,3 -1 71,85 Penguranga n BA 64,5 0,25 -1 16,13
Bidang Dimensi (M) Jumlah Jumlah (M 2 ) P L N1 N 2 Penguranga n BL1 28,1 0,2 -1 5,64 Penguranga n BL2 5,3 0,4 -1 2,12 Penguranga n KL1 0,7 0,5 39 -1 13,65 Total 373,461 2. Pekerjaan Wiremesh
Menghitung volume wiremesh: Volume = P x L x berat wiremesh per 1 m 2 Tabel 3.5 Volume Pekerjaan Wiremesh Pelat Floordeck Nama Bidang Dimensi (M) Jumlah Berat wiremesh per 1 m 2 (kg) Berat wiremesh dibutuhkan (kg) P L N2 A-B 4,8 11,4 1 4,8501 265,40 Void 0,55  1,15 -1 4,8501 3,07 B-C 6 16,2 1 4,8501 471,43 C-D 6 12 1 4,8501 349,21 D-E 6 16,2 1 4,8501 471,43 E-F-G 8 20,4 1 4,8501 791,54 Void 0,75  0,55 -1 4,8501 2,00 Void 0,78  0,55 -1 4,8501 2,08 Total 2.341,85

## 3. Pekerjaan Beton
Menghitung Volume beton pelat floordeck H  =  tebal  pelat  konvensional  –  (tebal gelombang/2) H = 0,12 –(0,050/2) H = 0,095 m Volume beton = Ly x Lx x h
Tabel 3.6 volume pekerjaan beton pelat floordeck Nama Bidang Dimensi (M) Jumlah Volume beton (m 3 ) P L H N1  N2 A-B 4,8 11,4  0,095 1 5,20 Void 0,55  1,15  0,095 -1 0,06 B-C 6 16,4  0,095 1 9,23 C-D 6 12 0,095 1 6,84 D-E 6 16,2  0,095 1 9,23 E-F-G 8 20,4  0,095 1 15,50 Void 0,75  0,55  0,095 -1 0,04 Void 0,78  0,55  0,095 -1 0,04 Total 45,8703 3.5 Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Menghitung analisa harga satuan pekerjaan menggunakan AHSP 2022.
1. Analisisa harga satuan pekerjaan 1 m2 pelat floordeck.
Tabel 3.7 analisa harga satuan pekerjaan pelat floordeck
Dari  perhitungan  analisa  harga  satuan pekerjaan,  harga  untuk  pekerjaan  1  m2 pelat floordeck adalah Rp. 263.689,25.).
2. Analisis  harga  satuan  pekerjaan  1  kg wiremesh Tabel 3.8 analisa harga satuan pekerjaan 1kg wiremesh
Dari  perhitungan  analisa  harga  satuan maka harga untuk 1 kg pekerjaan wiremesh adalah Rp. 17.162,82.
3. Analisa harga satuan pekerjaan 1 m 3 beton mengikuti  harga  kontraktor  yaitu  sebesar Rp.1.198.410,00.
3.6 Perbandingan Rencana Anggaran Biaya
1. Rencana  Anggaran  Biaya  Pelat  lantai Konvensional.
Tabel 3.9 Biaya Pelat Lantai Konvensional.
Uraian pekerjaan Sat Volume Harga satuan Jumlah harga Bekisting M 2 373,46 Rp    354.000,00 Rp 132.204.840,00 Besi polos Kg 7.197,08 Rp      19.000,00 Rp 136.744.520,00 Betom  k- 250 M 3 57,94 Rp 1.354.000,00 Rp   69.435.875,40 Total Rp 338.385.235,40

## 2. Rencana  Anggaran  Biaya  Pelat  Lantai Floordeck.
Tabel 3.10 Biaya Pelat Lantai floordeck
Uraian pekerjaan Sat Volume Harga satuan Jumlah harga Bekisting M 2 373,46 Rp.     355.689,25 Rp 132.836.062,99 Besi polos Kg 2.341,85 Rp       21.645,52 Rp   50.690.555,88 Betom  k- 250 M 3 45,87 Rp  1.198.410,00 Rp   54.971.426,22 Total Rp 238.498.045,10
Dari  kedua  tabel  rencana  anggaran biaya  dapat  dilihat  pekerjaan  pelat  lantai konvensional  sebesar  Rp.  338.385.235,40, sedangkan  harga  pelat  lantai floordeck Rp. 238.498.045,10  dengan  selisih  harga    Rp. 99.887.190,30. Harga 1 m 2 pelat konvensional adalah  Rp.  906.079,19  dan  harga  1  m 2 pelat floordeck adalah Rp. 638.615,67.
3.7 Perbandingan  Waktu  pekerjaan  Pelat Lantai  Konvensional  Dan  Pelat  Lantai Floordeck

## Tabel 3.11 waktu pekerjaan pelat lantai konvensional
No Pekerjaan Volume pekerjaan Satuan Koofesien Jumlah pekerja Durasi (hari) 1 Bekisting 373,46 m 2
OH 0,33 10
orang
12 2 Pembesian 7.197,08 kg OH 0,07 10 orang 51 3 Beton 57,94 m 3
OH 0,275
6 orang
5 Total 51 No Uraian Kode Sat KoeF Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga A TENAGA KERJA pekerja L.01 OH 0,08 Rp.  115.000,00 Rp        9.200,00 tukang kayu L.02 OH 0,04 Rp  115.000,00 Rp     4.600,00 kepala tukang L.03 OH 0,04 Rp  115.000,00 Rp     4.600,00 mandor L.04 OH 0,008 Rp  115.000,00 Rp        920,00 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA Rp   19.320,00 B BAHAN paku 7 - 12 cm M.84.c kg 0,23 Rp    20.000,00 Rp     4.600,00 balok 8/12 m3 0,0089 Rp6.750.000,00 Rp   60.075,00 kaso 5/7 m3 0,0014 Rp3.500.000,00 Rp     4.900,00 perancah btg 4,00 Rp     20.000,00 Rp   80.000,00 Floordeck M.60.b m2 1,08 Rp  130.000,00 Rp 140.400,00 JUMLAH HARGA BAHAN Rp 289.975,00 sC PERALATAN JUMLAH HARGA PERALATAN D JUMLAH (A+B+C) Rp 309.295,00 E overhead + profit (15%) 15% D Rp   46.394,25 F harga satuan (D + E) Rp 355.689,25 No Uraian
Kode Sat Koef Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) A TENAGA KERJA Pekerja L.01 OH 0,0025 Rp.115.000,00 Rp       287,50 Tukang besi L.02 OH 0,0025 Rp.115.000,00 Rp       287,50 Kepala Tukang L.03 OH 0,0025 Rp.115.000,00 Rp       287,50 Mandor L.04 OH 0,0001 Rp.115.000,00 Rp         11,50 JUMLAH HARGA TENAGA KERJA Rp       874,00 B BAHAN Jaring Anyaman Tulangan M8 Kg 1,02 Rp  17.485,97 Rp  17.835,69 Kawat benrad Kg 0,005 Rp  22.500,00 Rp       112,50 JUMLAH HARGA BAHAN Rp  17.948,19 C PERALATAN JUMLAH HARGA ALAT D Jumlah (A+B+C) Rp  18.822,19 E overhead + profit (15%) 15% D Rp    2.823,33 F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp  21.645,52

## Tabel 3.12 waktu pekerjaan pelat lantai
floordeck
No Pekerjaan Volume pekerjaan Satuan Koofesien Jumlah pekerja Durasi (hari) 1 Bekisting 373,46 m 2 OH 0,040 10
orang
2 2 Pembesian 3.341,85 kg OH 0,07 10 orang 6 3 Beton 45,87 m 3 OH 0,275 6
orang
4 Total 12 Dari perhitungan waktu pekerjaan, pekerjaan pelat lantai konvensional membutuhkan  waktu  pengerjaan  selama  51 hari,  sedangkan  untuk  pekerjaan  pelat  lantai floordeck membutuhkan  waktu  pengerjaan selama  12  hari,  dengan  selisih  waktu  kerja  39 hari.

## IV. Kesimpulan
Hasil dari penelitian ini biaya  biaya pelat lantai konvensional  membutuhkan biaya sebesar Rp.338.385.235,40 dengan biaya 1 m 2
Rp. 906.079,19 membutuhkan waktu pekerjaan 51 hari, sedangkan biaya pelat lantai floordeck sebesar Rp.238.498.045,10 dengan biaya 1 m 2
Rp.  638.615,67  membutuhkan  waktu  12  hari dalam pengerjaanya.

## V. Saran
Dalam  membangun  gedung  bertingkat pemilihan penggunaan metode pekerjaan pelat lantai  sangat  berpengaruh  dalam  menghemat biaya,  dari  penelitian  ini  penggunaan  pelat floordeck lebih  murah  dibandingkan  pelat konvensional,  disarankan  untuk  yang  lebih efesien  menggunakan  metode  pelat  lantai floordeck dengan tulangan wiremesh.

## Daftar Pustaka
Akhir, T., Fadlany, M. N., Studi, P., Sipil, T., Teknik,
F.,  Dan,  S.,  &  Indonesia,  U.  I.  (2019). Konvensional  Dengan  Pelat  Bondek  (  Cost Comparison  Analysis  Between  Conventional Plates and Bondex ) . Alwie,  rahayu  deny  danar  dan  alvi  furwanti, Prasetio, A. B., Andespa, R., Lhokseumawe, P. N.,  &  Pengantar,  K.  (2020).  Tugas  Akhir Tugas  Akhir. Jurnal  Ekonomi  Volume  18, Nomor 1 Maret201 , 2 (1), 41–49.
Anggaran, R., Rab, B., Pelat, P., Konvensional, B., Pelat, D. A. N., & Boundeck, B. (2018). Nur Imannda [F1a012113] .
Diputera, I. G. A., & Kurniari,  K. (2020). Analisis Perbandingan  Biaya  Pekerjaan  Pelat  Lantai Menggunakan  Pelat  Konvensional  dan  Pelat Bondek pada Proyek Apartemen Taman Sari. Fakultas Teknik UNR , 40–49. http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/teknikgra dien/article/download/461/424/
Hendarti,  L.  (2021). Analisis  Perbandingan  Biaya Pelaksanaan  Pelat  Beton  dengan  Metode Bondex  dan  Konvensional. Surakarta  Civil Engineering Review , 25–32. Joni, I. G. P., Dewi, A. A. D. P., & Sasmita, I. G. A. C. (2020). Analisis Perbandingan Waktu Dan Biaya  Pelaksanaan  Pekerjaan  Antara  Plat Lantai  Bondek  Dengan  Konvensional(Studi Kasus : Proyek Pembangunan Rsu Garbamed- Kerobokan). Garuda , 24 , 63–70. Jony, & Sasmita. (2020). Analisis Perbandingan  Waktu Dan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Antara Plat Lantai Bondek  Dengan Konvensional.  In Jurnal  Ilmiah  Teknik  Sipil, 24(1), 63–70.
Kusmila,  W.,  Herni,  M.,  &  Dewi,  S.  U.  (2020). Analisis  Struktur  Pelat  Lantai  Beton Konvesional  Dan  Pelat  Lantai  Bondek (Gedung  Kuliah  Fakultas  Tarbiyah  Dan Keguruan  Uin  Raden  Intan  Lampung). JUMATISI:  Jurnal  Mahasiswa  Teknik  Sipil ,
1 (2), 74–80.
https://doi.org/10.24127/jumatisi.v1i2.3664
Penggunaan,  P.,  Lantai,  P.,  Dengan,  K.,  Plat,  P.,
Beton,  L.,  Rombe,  J.,  Studi,  P.,  Sipil,  T., Teknik, F., & Tarakan, U. B. (2016). Sebagai Syarat  Untuk  Memperoleh  Gelar  Sarjana Teknik  Pada  Fakultas  Teknik  Universitas Borneo Tarakan . Putri, D. A. (2017). Analisa Kekuatan Pelat Lantai Bondek Serta Perbandingan Biaya Konstruksi “Studi Kasus Gedung FMIPA UII.” 1–109.
R,  F.,  &  Yusronia.  (2014).  Analisa  Perbandingan Metode  Halfslab  dan  Pelat  komposit  bondek struktur Pelat lantai. JUrnal Teknik PomITS . Rinaldi  Nugrahawan.  (2021). Perbandingan  Biaya Dan  Waktu  Pekerjaan  Pelat  Lantai  Beton Antara Sistem Bondek Dan Sistem Konvensional  Secara  Teoritis  Dan  Praktis (Comparison  of  Cost  and  Time  of  Concrete Floor  Slab  Work  Between  Floor  Deck  and Conventional  System  Theoretically  and Practi .
Riza Fajri Saputra. (2019). Analisis Kekuatan, Biaya dan Waktu  Perkerjaan  Pelat  Lantai Tulangan Konversional  dan  Tulangan Wiremesh .
Universitas Islam Indonesia . Rongkonusa, A.  C.  (2016). Tinjauan  Dan  Analisa Manajemen Pekerjaan Plat Beton
Menggunakan  Wiremesh  Bondek  Dan  Beton
Konvensional  Pada  Pembangunan  Gedung Sma Keberbakatan Olahraga Di Minahasa . 1. Uji, A. T. (2012). Perbandingan Biaya Pelaksanaan
Pelat  Beton  Menggunakan  Boundeck  Dan Pelat  Konvensional  Pada  Gedung  Graha Suraco. Ilmiah Teknik Sipil , 1–25. Utomo,  C.  B.  (2019). Steeldeck  (  Budget Comparison  of  Concrete  Plate  Conventional With Steeldeck Plate ) . Weli,  M. A.,  Suku, Y.  L.,  &  Radja, V.  M.  (2021). Analisis  Penggunaan  Pelat  Beton  Bondek Pada Struktur Lantai Gedung Puskesmas Kota
Ende. Teknosiar , 15 (1), 29–42.
https://doi.org/10.37478/teknosiar.v15i1.1200