## ANALISIS PRODUKTIVITAS ALAT BERAT PADA PROYEK PEMBANGUNAN PABRIK KRAKATAU POSCO ZONE IV DI CILEGON
Dwi Novi Setiawati Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan AgengTirtayasa Email: duwy-novi@yahoo.com
Andi Maddeppungeng Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan AgengTirtayasa Email: andi_made@yahoo.com
ABSTRAK : Proyek pembangunan pabrik Krakatau Posco merupakan salah satu proyek yang besar dengan bentuk permukaan  tanah  yang  kurang  rata,  dimana  pada  pelaksanaan  pematangan  didominasi  oleh  penggunaan  alat berat. Permasalah yang timbul dalam penggunaan alat berat ini yaitu pengoperasian dan pengkombinasian alat- alat  berat    yang  salah dengan  kondisi  alat. Penurunan  produktivitas  alat  berat  ini  juga  disebabkan oleh kondisi peralatan,  keterampilan  operator,  waktu  siklus,  jenis  material,  kondisi  kerja,  tata  laksana  dan  kondisi  cuaca. Sehingga diperlukan pemilihan dan penentuan komposisi alat yang tepat agar alat berat tersebut dapat bekerja secara optimal dan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan biaya sehemat mungkin.
Penelitian ini merupakan metode perhitungan produksi kapasitas alat berat secara aktual. Analisis yang dilakukan yaitu  perhitungan  perhitungan  produktivitas  masing-masing  alat  berat  yang  digunakan,  dengan  menentukan waktu  siklus  alat,  penentuan  factor  koreksi  alat,  perhitungan  produksi  persiklus,  produksi  perjam,  produksi perhari,  besarnya  harga  sewa  alat  perjam,  besarnya  biaya  dan  waktu  yang  dibutuhkan  selama  alat  bekerja, menentujan harga satuan pekerjaan dan penentuan komposisi alat berat yang tepat.
Besarnya produktivitas alat berat dengan biaya dan waktu paling efektif dan efisien menggunakan komposisi alat alternatif ke-3 yaitu 8 unit excavator 609,6384 m3/jam, 5 unit bulldozer  571,2079 m3/jam, 5 unit vibration roller 469,665  m3/jam,  22  unit  dump  truck  612,1302  m3/jam,  1  unit  motor  grader  987,84  m2/jam  dan  5  unit  wheel loader 446,135 m3/jam dengan biaya total  Rp.37.547.895.680 dan total waktu pelaksanaan 1760 jam atau 220 hari .

## KATA KUNCI : Alat berat, Produktivitas, Biaya, Waktu
ABSTRACT :  Krakatau  Posco’s  project  is  one  of  the  major  projects  with  an  uneven  surface,  the  land  clearing  is dominated by the use of equipment. The Problems that appeared from using of the equipment are wrong combining and  using  equipment  even  though  the  condition  of  the  equipments.    The  selection  and  determination  of    right equipment composition is needed so that, the equipment can work optimal and it can be completed on time with economical costs.
The  composing  of  this  research  is  an  actual  calculation  of  production  capacity’s  method.  The  analysis  was productivity of each equipment by the cycle equipments time, correction equipment’s factor,  a cycle calculation,  an hour production, a day production, a equipment rental price per hour, cost and time that is required for equipments work, unit price work and the exact composition of equipment.
The  productivity  of  the  equipment  with  the  most  effective  and  efficient  cost  and  time  used  the  third  alternative composition’s equipment. They were eight units of excavator 609.6384 m3/hour, five units of bulldozer 571.2079 m3/hour, 5 units of vibration roller 469.665 m3/hour, 22 units of dump truck 612.1302 m3/hour, 1 unit of motor
grader 987.84 m2/hour,  and 5 units wheel loaders 446.135 m3/hour with  total cost Rp.37.547.895.680 and the total of construction  duration was1760 hours or 220 days.
Keywords : Equipment, Productivity, Cost, Duration

## LATAR BELAKANG
Pelaksanaan  Proyek  Pembangunan  Pabrik Krakatau  Posco,  khususnya  pada  pekerjaan tanah yaitu pematangan lahan didominasi oleh penggunaan  alat  berat.  Penyelesaian  suatu pekerjaan  atau  bagian  pekerjaan  proyek tertentu  diperlukan  pemilihan  alat  dimana pemilihan  alat-alat  berat  tergantung  pada karakteristik  masing-masing  alat  dan  kondisi medan.  Hal  ini  diperlukan  agar  alat  tersebut dapat  bekerja  secara  optimum  sehingga pekerjaan  dapat  diselesaikan  tepat  waktu dengan  biaya  sehemat  mungkin.  Selain  itu pelaksanaan  suatu  proyek  konstruksi  juga selalu  terdapat  kendala-kendala,  baik  kendala yang  sudah  diperhitungkan  maupun  diluar perhitungan  perencana.  Mengingat  bahwa kendala-kendala tersebut dapat menjadi penyebab terhambatnya pekerjaan proyek dan pekerjaan  proyek  tidak  berlangsung  dengan lancar,  maka  dalam  pelaksanaan  suatu  proyek konstruksi  selalu  ada  kemungkinan  bahwa waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan proyek  akan  melebihi  waktu  yang  telah ditentukan dalam kontrak pekerjaan.
Begitu  pula  Proyek  Pembangunan  Pabrik Krakatau  Posco  yang  mengalami  kendala seperti  pada  pekerjaan  penimbunan  tanah, alat-alat  berat  tidak  bekerja  secara  optimal, kondisi medan yang kurang baik bahkan cuaca yang kurang mendukung, oleh karena itu peran aktif  manajemen  merupakan  salah  satu  kunci utama  keberhasilan  pengelolaan  proyek  yaitu dalam  peninjauan  jadwal  proyek  untuk menentukan  langkah  perubahan  mendasar agar keterlambatan penyelesaian proyek dapat dihindari atau dikurangi.

## TUJUAN
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  kombinasialat  berat yang  digunakan  dalam  pelaksanaan proyek ini.
2. Untuk menghitung produktifitas kerja masing-masing  alat  berat    yang digunakan.
3. Untuk menganalisis biaya dan durasi proyek yang paling efektif dan efisien
4. dengan pemilihan alternatif yang murah dan cepat pada proyek ini.

## BATASAN MASALAH
Dalam penulisan ini, proyek yang ditinjau yaitu Proyek Pembangunan Pabrik Krakatau Posco di kawasan  industri  Krakatau  steel.  Adapun batasan  masalah  yang  di  tinjau  dalam penelitian ini meliputi:
1. Studi  kasus  pada  lokasi  yang  terletak  di kota  Cilegon,  yaitu  proyek  pembangunan Pabrik Krakatau Posco di kawasan industri Krakatau Steel yang mendukung pergerakan  perindustrian  baja  khususnya di kawasan industri
2. Pekerjaan  tanah  yang  ditinjau  adalah, pemindahan,  perataan,  dan  pemadatan tanah pada pekerjaan tanah.
3. Perhitungan  jumlah  kebutuhan  peralatan dihitung berdasarkan volume pekerjaan.
4. Menentukan  harga  satuan      pekerjaan berdasarkan jenis alat yang digunakan.
5. Jam  kerja  alat  berat  yang  ditinjau  adalah jam kerja normal dengan waktu 8 jam
6. Kondisi alat baik
7. Alat berat yang dipakai adalah excavator,bulldozer,motor grader,wheel loader, vibro roller dan dump truck 8. Standar perhitungan
harga satuan pekerjaan yang digunakan adalah
peraturan  Derektorat  Jendral  Bina  Marga Departemen Pekerjaan Umum tahun 2008,
Panduan Analisis Harga Satuan.

## PENGETAHUAN ALAT-ALAT BERAT KONSTRUKSI
Berdasarkan  konsep  teknik,  produktivitas adalah  rasio  dari output yang  dihasilkan  dari tiap  sumber  daya  yang  digunakan  ( input ) dibandingkan  menjadi  sebuah  rasio  yang  pada suatu  waktu  dengan  kualitas  sama  atau meningkat.
Penelitian  ini  menggunakan  tinjauan  beberapa pendapat para pakar di bidang konstruksi, dan beberapa penelitian mengenai alat berat antara lain:
a. Muhammad Rusli Rasyid (2008)
Analisis
Produktifitas Alat-Alat Berat Proyek  Studi  Kasus  Proyek  Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin Maros,
Makassar.
b. Sentosa Limanto
Analisis  produktivitas  pemancangan  Tiang Pancang  Pada  Bangunan  Tinggi  Apartemen Seminar Nasional 2009Jurusan Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra.
c. Yusep Depyudin Analisis Produktivitas  Alat-Alat  Berat  Studi Kasus Proyek Pembangunan Jalan Antartika II  di  Kawasan  Industri  Krakatau  Steel, Cilegon.
Penelitian  ini  memberikan  gambaran  bahwa penentuan  kombinasi  alat  berat  yang  baik
dapat  mempercepat  target  waktu  yang diharapkan  dan  dapat  menekan  biaya  lebih efisien, yang kadang kala kurang dimaksimalkan pengoprasian atau pun pengelolaanya.
Alat  berat  yang  dikenal  di  dalam  ilmu  Teknik Sipil  adalah  alat  yang  digunakan  untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan  pembangunan  suatu  infrastruktur dalam bidang konstruksi. Alat berat merupakan faktor  penting  di  dalam  proyek  terutama proyek-proyek  konstruksi  dengan  skala  yang besar.  Tujuan  alat-alat  berat  tersebut  untuk memudahkan  manusia  dalam  mengerjakan pekerjaannya  sehingga  hasil  yang  diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah pada waktu yang  relative  lebih  singkat  dan  diharapkan hasilnya akan lebih baik.(Susy Fatena Rostiyanti. 1:2002).
Menurut  Djoko  Wilopo,  6:2009,  menyatakan bahwa,    keuntungan-keuntungan  yang  di peroleh dengan menggunakan alat berat antara lain :
1. Waktu pengerjaan lebih cepat Mempercepat proses pelaksanaan
pekerjaan,  terutama  pada  pekerjaan  ang sedang dikejar target penelesaiannya.
2. Tenaga besar Melaksanakan  jenis  pekerjaan  yang  tidak dapat dikerjakan oleh manusia.
3. Ekonomis Karena  alasan  efisiensi, keterbatasan tenaga  kerja,  keamanan  dan  faktor-faktor ekonomis lainnya.
4. Mutu hasil kerja lebih baik
Dengan  memakai  peralatan  berat,  mutu  hasil kerja menjadi lebih baik dan presisi

## SIFAT-SIFAT TANAH
1. Keadaan asli sebelum diadakan pengerjaan,
ukuran
tanah demikian biasanya
dinyatakan  dalam  ukuran  alam,  Bank Measure  (  BM  ),  ini  digunakan  sebagai dasar  perhitungan  jumlah  pemindahan tanah 2. Keadaan lepas, yakni keadaan tanah setelah diadakan  pengerjaan  (disturb),  tanah demikian misalnya terdapat di depan dozer blade,  diatas  truk,  di  dalam  bucket  dan sebagainya.  Ukuran  volume  tanah  dalam keadaan  lepas  biasanya  dinyatakan  dalam loose  measure  (  LM  )  yang  besarnya  sama dengan BM + % swell x BM (swell=kembang). Faktor swell ini tergantung dari jenis tanah, dapat dimenerti bahwa LM mempunyai nilai yang lebih besar dari BM.
3. Keadaan padat, ialah keadaan tanah setelah ditimbun  kembali  kemudian  dipadatkan. Volume tanah seetelah diadakan pemadatan,  mungkin  lebih  besar  atau mungkin  juga  lebih  kecil  dari  volume keadaan  Bank,  hal  ini  tergantung  usaha peadatan yang kita lakukan.

## MANAJEMAN ALAT
Manajemen  pemilihan  dan  pengendalian  alat berat adalah proses merencanakan, mengorganisir,  memimpin  dan  mengendalikan alat  berat  untuk  mencapai  tujuan  pekerjaan yang ditentukan.
Menurut  Susy  Fatena  Rostiyanti.  4:2002i, menjelaskan  bahwa  faktor-faktor  yang  harus diperhatikan  dalam  pemilihan  alat  berat, sehingga kesalahan dalam pemilihan alat dapat dihindari, antara lain adalah :
1. Fungsi yang harus dilaksanakan.
2. Kapasitas peralatan.
3. Cara operasi.
4. Pembatasan dari metode yang dipakai.
5. Ekonomi.
6. Jenis proyek.
7. Lokasi proyek.
8. Jenis dan daya dukung tanah
9. Kondisi lapangan.

## FUNGSI DAN CARA KERJA ALAT BERAT
1. Excavator/Backhoe
Excavator adalah  alat  yang  bekerjanya berputar  bagian  atasnya  pada  sumbu vertikal  di  antara  sistem  roda-rodanya, sehingga  excavator  yang  beroda  ban (truck mounted ),  pada  kedudukan  arah  kerja attachment tidak  searah  dengan  sumbu memanjang  sistem  roda-roda,  sering  terjadi proyeksi  pusat  berat  alat  yang  dimuati berada  di  luar  pusat  berat  dari  sistem kendaraan,  sehingga  dapat  menyebabkan alat  berat  terguling.  Untuk  mengurangi kemungkinan  terguling  ini  diberikan  alat yang
disebut
out-triggers .
Excavator/backhoe dikhususkan untuk penggalian yang letaknya di bawah kedudukan backhoe itu sendiri.

## 2. Bulldozer
Alat  ini  merupakan  alat  berat  yang  sangat kuat untuk pekerjaan pekerjaan: mendorong tanah, menggusur tanah ( dozer ), membantu  pekerjaan  alat-alat  muat,  dan pembersihan  lokasi  ( land  clearing ).(Ronald C.Smith  42:1986  Principles  and  Practices  of Heavy Construction)
Kegunaan  Buldoser  sangat  beragam  antara lain  untuk:  Pembabatan  atau  penebasan ( cleraring ) lokasi proyek, merintis ( pioneering ) jalan proyek, gali/ angkut jarak pendek, Pusher  loading ,  menyebarkan material,  penimbunan  kembali, trimming dan sloping , ditching , menarik, memuat.

## 3. Vibration roller
Pemadatan  tanah  merupakan  proses  untuk mengurangi  adanya  rongga  antar  partikel tanah  sehingga  volume  tanah  menjadi  lebih kecil.  Pada  umumnya  proses  ini  dilakukan oleh  alat  pemadat  khususnya roller. Akan tetapi,  dengan  adanya  lalulintas  di  atas suatu  permukaan  maka  secara  tidak langsung material diatas permukaan tersebut  menjadi  lebih  padat,  apalagi  yang melewati  permukaan  tersebut  adalah  alat berat.
4. Dump Truck
Dumptruck adalah  alat  angkut  jarak  jauh, sehingga  jalan  angkut  yang  dilalui  dapat berupa  jalan  datar,  tanjakan  dan  turunan. Untuk mengendarai dumptruck pada medan yang  berbukit  diperlukan  keterampilan operator  atau  sopir.  Operator  harus  segera mengambil tindakan dengan memindah gigi ke  gigi  rendah  bila  mesin  mulai  tidak mampu bekerja pada gigi yang tinggi. Hal ini perlu  dilakukan  agar dumptruck tidak berjalan  mundur  karena  tidak  mampu menanjak  pada  saat  terlambat  memindah pada  gigi  yang  rendah.  Untuk  jalan  yang menurun perlu  juga dipertimbangkan menggunakan gigi rendah, karena kebiasaan berjalan  pada  gigi  tinggi  dengan  hanya mengandalkan  pada  rem  ( brakes )  sangat berbahaya dan dapat berakibat kurang baik.
5. Motor Grader Motor  grader adalah  alat  besar  yang berfungsi  sebagai  pembentuk  permukaan tanah atau perataan tanah. Blade dari motor grader  ini  dapat  diatur  sedemikian  rupa, sehingga  fungsinya  bisa  diubah  angle dozer atau  tilting  dozer  ini  jelas  lebih flexible dari pada  jenis  dozer.  Variasi  posisi  blade  ini tidak  berarti  bahwa motor  grader termasuk
dari  jenis  dizer,  karena  dalam  pekerjaan penggusuran  tanah,  bulldozer  jauh  lebih efektif  dari  pada  grader,  hal  ini  disebabkan tenaga yang tersedia dan juga letak sentroid (titik berat) pada blade bulldozer.

## 6. Wheel Loader
Wheel  Loader adalah  alat  berat  mirip dozer shovel ,  tetapi  beroda  karet  (ban),  sehingga baik  kemampuan  maupun  kegunaannya sedikit  berbeda  yaitu  :  hanya  mampu beroperasi  didaerah  yangkeras  dan  rata, kering  tidak  licin  karena  traksi  di  daerah basah akan rendah, tidak mampu mengambil  tanah  bank  sendiri  atau  tanpa dibantu  lebih  dulu  oleh bulldozer (Ronald C.Smith  42:1986 Principles  and  Practices  of Heavy  Construction ) . Metode  pemuatan  pada alat  pemuat/loader  baik  track  shovel maupun wheel loader ada 3 macam : 1. I shape/cross loading
2. V shape loading
3. Pass loading

## EFISIENSI KERJA ALAT BERAT
Produktifitas  alat  berat  pada  kenyataannya  di lapangan tidak sama jika dibandingkan dengan kondisi  ideal  alat  dikarenakan  hal-hal  tertentu seperti topografi, keahlian operator, pengoperasian dan pemeliharaan alat. Produktifitas  per  jam  alat  yang  harus diperhitungkan  dalam  perencanaan  adalah produktifitas  standart  alat  pada  kondisi  ideal dikalikan  suatu  faktor  yang  disebut  efisiensi kerja.  Besarnya  nilai  efisiensi  kerja  ini  sulit ditentukan  secara  tepat  tetapi  berdasarkan pengalaman-pengalaman dapat ditentukan efisiensi kerja yang mendekati kenyataan.
Bagaimana  efektivitas  alat  tersebut  bekerja tergantung dari beberapa hal yaitu :
1. Kemampuan operator pemakai alat.
2. Pemilihan dan pemeliharaan alat,
3. Perencanaan dan pengaturan letak alat,
4. Topografi dan volume pekerjaan,
5. Kondisi cuaca,
6. Metode pelaksanaan alat.

## METODE  PERHITUNGAN  PRODUKSI  ALAT BERAT
1. Excavator/Backhoe Produksi excavator dapat  dihitung  dengan persamaan  dibawah  ini  (Rochmanhadi 20:1982  Kapasitas  dan  Produksi  Alat-Alat Berat ; Ronald C.Smith 38:1986):
𝑸 = 𝟑𝟔𝟎𝟎 𝑪𝒎 𝒙𝒒𝟏𝒙𝑲𝒙𝑬𝒎 𝟑 𝒋𝒂𝒎 .
Keterangan :
Q   = Produksi per jam (m 3 /jam) q 1 = kapasitas bucket (m 3 ) K = Faktor pengisian bucket
Cm  = Waktu siklus dalam detik E = Kondisi Manajemen dan medan kerja (
Faktor  koreksi)
Rumus waktu siklus Excavator dapat dihitung dengan persamaan berikut  :
Cm = t 1 + (2 x t 2 )+ t 3 (detik) Keterangan : t 1 = waktu gali / waktu muat bucket t 2 = waktu swing t 3 = waktu buang

## 2. Bulldozer
Kapasitas
produksi alat dengan
menggunakan  persamaan  dibawah  ini (Rochmanhadi  41:1992  Kapasitas  dan Produksi Alat-Alat Berat): Rumus kapasitas produksi :

## KP=PMTxFK
Keterangan :
KP  = kapasitas produksi (m3/jam) PMT
=  produksi  maksimum  teoritis
(efisiensi 100%) 𝑚 3 /jam FK  = Faktor koreksi
Rumus mencari produksi maksimum teoritis: PMT=KBxT Keterangan: KB  = kapasitas blade, 𝑚 3 T = jumlah trip per jam

## 3.  Vibration  Roller
Untuk  menghitung  produksi  alat  dapat digunakan  persamaan  sebagai  berikut (Djoko Wilopo, 44:2009 dalam Buku Metode Konstruksi dan Alat-Alat Berat):
KP = 𝑳𝑲𝒙 𝑭 𝒙 𝑯 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒙 𝑭𝑲
𝑵 𝒎 𝟑 /𝒋𝒂𝒎
Keterangan : KP  =  Luas  permukaan  lapisan  yang dipadatkan (m 2 /jam)
LK  = Lebar efektif drum pada gilas (m)
F = Kecepatan compactor (km/jam)
H  =  Ketebalan  material  yang  di  padatkan untuk setiap jalur yang di           padatkan (m) FK  = Faktor koreksi dari:
N  =  Jumlah  lintasan  (pass)  yang diperlukan
untuk mencapai
kemampatan yang dikehendak

## 4. Dump Truck
Produksi  per  jam  total  dari  beberapa dump truck yang  mengerjakan  pekerjaan  yang sama secara simultan dapat dihitung dengan rumus  berikut  ini  (Rochmanhadi  34:1982 dalam  buku  Kapasitas  dan  Produksi  Alat- Alat Berat) :
P= 𝑪 𝒙 𝟔𝟎 𝒙 𝑬 𝑪𝒎 Keterangan: P   = Produksi per jam (m3/jam) Cm  = Waktu siklus dump truck (menit) E   = Efisiensi kerja

## 5.  Motor Grader
Waktu produksi motor grader diperhitungkan sbb (Rochmanhadi, 107:1992 Alat-alat berat dan penggunaanya) :
T =  ( 𝐝𝐫 𝑽𝒇 + 𝐝𝐟 𝐕𝐲 ) 𝐍 𝐄 (menit)
dimana: df = jarak lurus pergi per siklus (meter) dr = jarak kembali dalam grading berikutnya (meter)
Vf = kecepatan rata-rata pergi (m /menit) Vy  =  kecepatan  rata-rata  kembali  (m /menit) N = jumlah pass E = effisiensi Perhitungan Luas Operasi per jam (m²/jam) (Rochmanhadi,  46:1992  kapasitas  dan produksi alat-alat berat) Qa = V x (Le - Lo) x 1000 x E Dimana:
Qa = Luas operasi per jam (m²/jam) V = Kecepatan kerja (km/jam) Le = Panjang blade effektif (m)
Lo = lebar tumpang tindih/overlap (cm) E = effisiensi 6.  Wheel Loader Produktivitas Alat Secara umum,
produktivitas  suatu  alat  berat,dihitung dengan menggunakan rumus (Rochmanhadi, 84:1992 Alat-alat berat dan penggunaanya) : Q=qx60xE Cm dimana : Q = produksi per-jam (m3/jam) q = produksi persiklus (m3) E = effisiensi kerja Cm = waktu siklus (menit)

## KOMPONEN BIAYA ALAT BERAT Biaya Kepemilikan
Biaya  kepemilikan  adalah  biaya  kepemilikan alat  yang  harus  diperhitungkan  selama  alat yang  bersangkutan  dioperasikan,  apabila  alat tersebut milik sendiri.
a) Biaya  pasti  (pengembalian  modal  dan bunga)  setiap  tahun  dihitung  sebagai berikut:
1) Nilai Sisa Alat (c) C=10%xB
2) Faktor angsuran/ Pengembalian modal
D= 𝒊×(𝟏+𝒊)𝑨 (𝟏+𝒊)𝑨−𝟏
3) Biaya Pasti Perjam
(a) Biaya Pengembalian Modal
G= (B −C) ×D + F W
(b) Biaya Asuransi dan lain-lain F= 𝟎,𝟎𝟎𝟐×𝑩 𝑾
b) Biaya Operasi dan Pemeliharaan
1) Biaya Bahan Bakar H=(12,5s/d17,5)%xHPxMs
2) Biaya Pelumas (I) I=(1s/d2)%xHPxM
3) Biaya Perbaikan dan Perawatan (K)
K=(12,5s/d17,5)%x 𝑊 𝐵 4) Biaya Oprator L=1orang/jamxU Biaya Penyewaan Alat Perhitungan
biaya dilakukan dengan mengalikan  biaya  sewa  dengan  jumlah peralatan dan lama waktu sewa.
Total biaya= 𝑽 𝑵 𝒙𝑸 𝒙 𝒃𝒊𝒂𝒚𝒂 𝒔𝒆𝒘𝒂 𝒋𝒂𝒎
Dimana : V = Volume pekerjaan N = Jumlah unit Q = Produktivitas per jam

## Waktu Kerja
1. Waktu Kerja Normal
Waktu  kerja  normal  adalah  waktu  kerja pada setiap hari kerja senin sampai dengan sabtu  ditetapkan  selama  8  jam  per  hari dengan  upah  kerja  sebesar  upah  kerja normal
2. Waktu Kerja Lembur
Waktu  kerja  lembur  dihitung  dari  lama waktu  kerja  yang  melebihi  batas  waktu kerja  normal  (8  jam/hari).  Waktu  kerja lembur  dilaksanakan  diluar  jam  operasi normal  untuk  setiap  hari  kerja  atau penambahan jumlah hari kerja per minggu.

## PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN
Harga  satuan  pekerjaanbiaya  yang  dihitung dalam  suatu  analisis  harga  satuan  suatu pekerjaan,  yang  terdiri  atas  biaya  langsung (tenaga  kerja,  bahan  dan  peralatan)  dan  biaya operasional  atau  tidak  langsung  (biaya  umum atau over  head ,  dan  keuntungan)  sebagai  mata pembayaran  suatu  jenis  pekerjaan  tertentu. termasuk pajak-pajak.

## Perhitungan Harga Satuan Alat per m 3
Harga satuan dasar alat adalah  besarnya biaya yang  dikeluarkan  pada  komponen  biaya  alat yang meliputi biaya pasti, biaya tidak pasti atau operasi,  biaya  bengkel  dan  biaya  upah,  biaya perbaikan dan biaya operatornya
Harga satuan alat per m 3 dapat dihitung dengan  mengalikan  koefisien  alat  dan  harga alat  sewa,  dengan  rumusan  dibawah  ini. (Panduan Analisis
Harga Satuan No
008/BM/2008,  31:2008  Direktorat  Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum)
a. Koef alat=1/Q
b. Harga Alat = Koef.Alat x Harga sewa alat perjam

## Harga Satuan Bahan per m 3
Harga  Satuan  Bahan  adalah  besarnya biaya yang dikeluarkan pada komponen bahan untuk  memproduksi  satu  satuan  pengukuran pekerjaan tertentu.

## Perhitungan  Harga  Satuan  Dasar  Tenaga
Pekerja
Harga  satuan  dasar  tenaga  pekerja  per jam  dapat  dihitung  dengan  mengalikan koefisien  tenaga  dan  upah  perjam,  dengan rumusan dibawah ini . (Panduan Analisis Harga Satuan No 008/BM/2008, 31:2008,  Direktorat Jenderal  Bina  Marga  Departemen  Pekerjaan Umum)
a. Koef Tenaga= 1 x jam kerja (7 jam)/Q
b. Harga  satuan  tenaga=  Koef.Alat  x Upah(Rp/jam)

## METODOLOGI PENELITIAN Pengumpulan Data
1. Pengumpulan data primer
Pengumpulan  data  primer  merupakan  data yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  asli baik  itu  melakukan  wawancara  maupun observasi/survei  langsung  di  lapangan. Wawancara, yaitu dengan melakukaan tanya jawab  langsung  dengan  narasumber  yang terkait  untuk  mendapatkan  data  yang diperlukan.
Pada  penelitian  analisis  produktivitas  alat berat  ini  narasumber  yang  penulis  jumpai dan  melakukan  tanya  jawab  langsung kepada  Pimpinan  Proyek  dan  bagian  Divisi Alat  Berat  perusahaan  penyedia  jasa  selaku kontrktor pelaksana. Data-data yang diperlukan  yaitu  berupa  data-data  tentang proyek    yang  di  tinjau  trutama  mengenai data alat berat yang di gunakan, meliputi :
a. Data lokasi
Meliputi  peta  lokasi  yang  menunjukkan lokasi  penelitian  yang  akan  dilakukan yaitu  pada  proyek  pembangunan  yang akan ditinjau. Kontur tanah lokasi proyek dan gambar site plan, dan lain lain.

## b. Data-data Alat berat
Data-data  alat  berat  yang  diperlukan dalam penelitian ini yaitu :
1) Jenis alat berat yang digunakan
2) Umur alat berat yang digunakan
3) Jenis tanah
4) Merk alat berat
5) Oprator/pengemudi alat berat
6) Volume  pekerjan  dan  data-data  lain yang diperukan
7) Waktu pelaksanaan

## 2. Pengumpulan data sekunder
Data  sekunder,  berupa  data  yang  diperoleh dari  referensi  tertentu  atau  literatur- literatur  yang  berkaitan  dengan  alat  berat. Pengumpulan  data  sekunder  bertujuan untuk  mendapatkan  informasi  dan  data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok  permasalahan  yang  diperoleh  dari literatur-literatur,  bahan  kuliah,  media internet  dan  media  cetak  lainnya.  Selain  itu semua  literatur  yang  diperoleh  tersebut digunakan  untuk  mendapatkan  gambaran mengenai  teori  yang  dapat  dipakai  dalam penelitian ini sehingga hasil yang didapatkan bersifat ilmiah. Data – data yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu :
a. Literatur  mengenai  teori  –  teori  dan cara  kerja  mengenai  alat  berat  yang digunakan pada penelitian ini.
b. Data lokasi Meliputi  peta  lokasi  yang  menujukan lokasi  penelitian  yang  akan  dilakukan yaitu  pada  proyek  pembangunan  yang akan ditinjau.
c. Gambar kerja, meliputi :
1) Gambar site plan
2) Kontur tanah
d. Dokumentasi / foto-foto pekerjaan
e. Data – data kuesioner ( responden)

## ANALISIS  DATA  PRODUKTIVITAS  ALAT BERAT
Analisis  data  merupakan  pengolahan  terhadap data-data yang telah dikumpulkan baik itu data
primer  maupun  data  skunder.  Analisis  yang digunakan  pada  penelitian  ini  menggunakan metode  perhitungan  produktivitas  kapasitas alat berat secara aktual yaitu analisis mengenai topik  yang  menyangkut  tentang  produktivitas alat  berat  pada  pekerjaan  sipil  dibidang pematangan  lahan,baik  pekerjaan  galian, timbunan  maupun  pemadatan  tanah  pada lokasi  yang  ditinjau  yaitu  proyek  pebangunan pabrik  Krakatau  Posco  zone  IV  di  cilegon. Analisis yang akan dilakukan yaitu perhitungan produktivitas  pada  masing-masing  alat  berat yang digunakan , Excavator, Bulldozer, Vibration Roller,  Dump  Truck,  Motor  Grader,  Wheel Loader .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Data Proyek
Volume  pekerjaan  timbunan  tanah  dihitung berdasarkan  gambar  tata  letak (layout) .  Dari lampiran gambar tata letak ( layout) berbentuk trapesium . Volume  penimbunan  yang  dihitung pada zone IV dengan luas daerah  187646,9 m 2 dari hasil perhitungan. Volume timbunan tanah pada  proyek  pembangunan  Krakatau  Posco Zone IV yang terdiri dari 25 pembagian dengan luas daerah pematangan lahan adalah 187646,9  m 2 ,  dan  volume  timbunan  tanah urugan  V=750587,5  m 3 dan  volume  timbunan tanah  pasir  V=281470,35  m 3 dan  total  volume timbunan adalah 1032057,85 m 3 .
Perhitungan Produksi Alat Berat dan Durasi Pekerjaan.
Tabel 1
Perhitungan  Harga Satuan Sewa Alat Berat dan  Biaya  Pekerjaan  Mengguakan  Alat Berat
Biaya  kepemilikan  adalah  biaya  kepemilikan alat  yang  harus  diperhitungkan  selama  alat yang  bersangkutan  dioperasikan,  apabila  alat tersebut  milik  sendiri.Perhitungan  harga satuan  sewa  alat  berat  perjam  dihitung berdasarkan  biaya  kepemilikan  yang  terdiri dari:
1. Biaya  pasti  (pengembalian  modal  dan bunga)  setiap  tahun  dihitung  sebagai berikut:
a. Nilai Sisa Alat (c)
b. Faktor angsuran/ Pengembalian modal
c. Biaya  Pasti  Perjam  Biaya  Asuransi  dan lain-lain
2. Biaya Operasi dan Pemeliharaan
a. Biaya Bahan Bakar
b. Biaya Pelumas (I)
c. Biaya Perbaikan dan Perawatan (K)
d. Biaya Operator

## Tabel 2
Tabel  2.  Diatas  merupakan  rekapitulasi  hasil produktivitas  masing-masing  alat  berat,  durasi waktu  dan  besarnya  biaya  oprasional  pada kondisi  optimal  disesuaikan  dengan  kondisi yang  ada  dilapangan.    Antara  lain  :  9  unit Exavator dengan  hasil  produksi  perjam 685,843m 3 /jam durasi pekerjaan yang diperlukan  1504  jam  dan  biaya  operasional
Rp.6.109.210.580, 9 unit Bulldozer dengan hasil produksi  perjam  1027,871m 3 /jam  durasi pekerjaan yang diperlukan 1008 jam dan biaya operasional  Rp.  7.202.654.667,  7  unit Vibro Roller dengan  hasil  produksi  perjam  657,5 m 3 /jam durasi pekerjaan yang diperlukan 1144 jam  dan  biaya  operasional  Rp.2.635.048.081, 25  unit Dump  Truck dengan  hasil  produksi perjam  682,1m 3 /jam  durasi  pekerjaan  yang diperlukan 1504 jam dan biaya operasional Rp. 25.832  013.100, Motor  Grader dengan  hasil produksi perjam 987,84 m 2 /jam durasi pekerjaan yang diperlukan 197 jam dan biaya operasional Rp.  90.556.352,14unit Wheel  Loader dengan hasil  produksi  perjam  446,135  m 3 /jam  durasi pekerjaan yang diperlukan 1680 jam dan biaya operasional  Rp.    3.421.062.345  dengan keseluruhan total biaya Rp.45.290.545.130,14

## PERHITUNGAN HARGA SATUAN PEKERJAAN
Harga  satuan  pekerjaanbiaya  yang  dihitung dalam  suatu  analisis  harga  satuan  suatu pekerjaan,  yang  terdiri  atas  biaya  langsung (tenaga  kerja,  bahan  dan  peralatan)  dan  biaya operasional  atau  tidak  langsung  (biaya  umum atau over  head ,  dan  keuntungan)  sebagai  mata pembayaran  suatu  jenis  pekerjaan  tertentu. termasuk  pajak-pajak.Perhitungan  kebutuhan biaya  tenaga  kerja, bahan  dan  peralatan  untuk mendapatkan harga satuan satu jenis pekerjaan tertentu.
Perhitungan Harga Satuan Alat per m 3 Harga  satuan  alat  per  m 3 dapat  dihitung dengan  mengalikan  koefisien  alat  dan  harga alat  sewa,  dengan  rumusan  dibawah  ini (Panduan Analisis Harga Satuan No
008/BM/2008,  31:2008  Direktorat  Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum).
Tabel 3
Tabel  3.  Diatas  merupakan  rekapitulasi  harga satuan  alat  per  m 3 berdasarkan  kapasitas produksiperjam alat berat dan harga sewa alat berat  perjam.  Antara  lain  : Exavator dengan hasil  produksi  perjam  76,2048  m 3 /jamdengan koefisien alat 0,0131 dan harga satuan alat Rp. 5.896/m 3 , Bulldozer dengan  hasil  produksi perjam  114,208  m 3 /jam  dengan  koefisien  alat 0,0088  dan  harga  satuan  alat  Rp.  6.925/m 3 , Vibration  Roller dengan  hasil  produksi perjam93,933  m 3 /jam  dengan  koefisien  alat 0,0106  dan  harga  satuan  alat  Rp.      3.503/m 3 , Dump  Truck dengan  hasil  produksi  perjam 27,8242m 3 /jamdengan  koefisien  alat  0,0359 dan  harga  satuan  alat  Rp.  24.692/m 3 , Motor Grader dengan  hasil  produksi  perjam  987,84 m 2 /jam durasi  dengan  koefisien  alat  0,001  dan harga  satuan  alat  Rp.  450/m 3 , Wheel  Loader dengan hasil produksi perjam 89,2279 m 3 /jam dengan koefisien alat 0,0112 dan harga satuan alat  Rp.    4.544/m 3 dengan  keseluruhan  harga satuan alat per m 3 Rp.46.010
Harga Satuan Bahan per m 3 Tabel 4
Tabel  4  diatas  merupakan  harga  satuan  bahan per  m 3 berdasarkan  buku  panduan  analisis
harga  satuan  bahan  dinas  pekerjaan  umum tahun 2008.

## Perhitungan  Harga  Satuan  Dasar  Tenaga Pekerja
Harga  satuan  dasar  tenaga  pekerja  per  jam dapat  dihitung  dengan  mengalikan  koefisien tenaga  dan  upah  perjam,  dengan  rumusan dibawah ini (Panduan Analisis Harga Satuan No 008/BM/2008,  31:2008  Direktorat  Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum).
Tabel 5 Harga Satuan dasar Tenaga Pekerja
Tabel  5  Diatas  merupakan  rekapitulasi  harga satuan  dasar  tenaga  kerja  berdasarkan kapasitas produksi perjam dan upah tenaga per jam.  Antara  lain  : Exavator dengan  hasil produksi  perjam  76,2048m 3 /jam  dengan koefisien  tenaga  pekerja  0,0919  dan  harga satuan  tenaga/jam  Rp.1.836/jam, Bulldozer dengan hasil produksi perjam 114,208 m 3 /jam dengan  koefisien  tenaga  pekerja  0,0613  dan harga  satuan  tenaga/jam  Rp.  1.226/jam  , Vibration  Roller dengan  hasil  produksi  perjam 93,933 m 3 /jam koefisien tenaga pekerja 0,0745 dan  harga  satuan  tenaga/jam  Rp.  1.490/jam, Dump  Truck dengan  hasil  produksi  perjam 27,8242  m 3 /jamdengan  koefisien  tenaga pekerja  0,2516  dan  harga  satuan  tenaga/jam Rp. 5.032, Motor Grader dengan hasil produksi perjam  987,84  m 2 /jam  durasi  dengan  koefisien tenaga  pekerja  0,0088  dan  harga  satuan tenaga/jam  Rp.  142/jam, Wheel  Loader dengan
hasil produksi perjam 89,2279 m 3 /jam dengan koefisien  tenaga  pekerja  0,0785  dan  harga satuan tenaga/jam Rp.  1.569/jam.
Dibawah  ini  merupakan  hasil  rekapitulasi harga  satuan  alat,harga  satuan  bahan,harga satuan  dasar  tenaga  kerja  dengan  pajak  10% yang di sebut dengan harga satuan pekerjaan.

## Tabel 6
Pada  tabel  6  di  atas  adalah  hasil  dari  harga bahan  ditambah  harga  satuan  alat  ditambah harga  satuan  dasar  tenaga  pekerja  dikalikan pajak 10% maka menghasilkan Exavator harga satuan  pekerjaannya  adalah  Rp.  30.837  m 3 , Bulldozer harga  satuan  pekerjaannya  adalah Rp.  31.296  m 3 , Vibration  Roller harga  satuan pekerjaannya  adalah  Rp.  27.882  m 3 , Dump Truck harga  satuan  pekerjaannya  adalah  Rp. 55.026  m 3 , Motor  Grader harga  satuan pekerjaannya  adalah  Rp.  22.981  m 3 , Wheel Loader harga  satuan  pekerjaannya  adalah  Rp. 29.054  m 3 ,  dan  jumlah  keseluruhan  per  m 3 adalah Rp.197.016.
Gambar  1  Grafik  hubungan  antara  waktu  dan biaya pada masing-masing alternatif komposisi alat berat (Sumber : Analisis data penulis 2012)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  produktivitas alat berat dapat disimpulkan :
1. Exavator produksi  perjam76,204  m 3 /jam, Bulldozer produksi perjam 114,207 m 3 /jam, Vibration  Roller produksi  perjam  93,928 m 3 /jam, Dump Truck produksi perjam 27,284  m 3 /jam, Motor  Grader produksi perjam  987,84  m 2 /jam  , Wheel  Loader produksi perjam 89,227 m 3 /jam.
2. Harga  satuan  pekerjaannya Exavator Rp. 30.837/m 3 , Bulldozer Rp. 31.296/m 3 , Vibration Roller Rp. 27.882/m 3 , Dump Truck Rp. 55.026/m 3 , Motor Grader Rp. 22.981/m 3 , Wheel  Loader Rp.    29.054/m 3 ,  dan  jumlah keseluruhan  harga  satuan  per  m 3 adalah Rp.197.016.
3. Alternatif  III  yang  paling  efektif  dan  efisien, dengan  waktu  pelaksanaan  1760  jam  atau 220 hari dan biaya Rp.37.852.116.440.Kombinasi  adalah  8  unit excavator, 5  unit bulldozer ,  5  unit vibration roller ,  22  unit dump  truck ,  1  unit motor grader dan 5 unit wheel loader.
Kondisi Awal Alternatif IAlternatif III Alternatif IV Alternatif II 0 1E+10 2E+10 3E+10 4E+10 5E+10 1680 1680 1760 2056 2640
Hubungan Antara Biaya dan Waktu Pada Masing Alternatif Pemilihan Alat Berat waktu Biaya

## DAFTAR  PUSTAKA
1. Caterpillar  performance  Handbook .  Edition 35..  Caterpillar  Inc,  Peoria  Illinois,  USA. Oktober 2004
2. Derektorat  Jendral  Bina  Marga.,  , Panduan Analisis harga Satuan No.
028/T/BM/1995,  Derektorat  Jendral  Bina Marga  Departemen  Pekerjaan  Umum. Jakarta . 1995
3. Derektorat  Jendral  Bina  Marga.,  , Panduan Analisis harga Satuan
No028/T/BM/1995,  Derektorat  Jendral Bina  Marga  Departemen  Pekerjaan  Umum. Jakarta . 1995
4. Komatsu    specification  and  application performance  Handbook .  Edisi  27.  Agustus 2006
5. Limanto,  santoso.. Analisis  Produktivitas Pemancangan  Tiang    Pancang  pada Bangunan  Tinggi  Apartement .  Seminar Nasional  2009  Jurusan  Teknik  Sipil. Surabaya : Universitas Kristen Petra. 2009
6. Peurefoy-Scheknayder-Shapira, Construction  Planning,  Equipment,  and Methods ,    seventh  Edition.  Mc  Graw-Hill.
2006
7. Robert  L.  Peurifoy  and  Garold  D. Oberlender. Estimating Construction
Costs ,  Fifth  edition,Penerbit  Mc.  Graw  Hill,
tahun 2004
8. Rochmanhadi, Alat-Alat  Berat    dan Penggunaannya :  Departemen  Pekerjaan Umum . Jakarta, 1982.
9. Rochmanhadi, Kapasitas  dan  Produksi alat-Alat  Berat . :  Departemen  Pekerjaan Umum Jakarta,1983 10. Rochmanhadi, Pemindahan
Tanah
Mekanis . :  Departemen  Pekerjaan  Umum .Jakarta. 1983
11. Rochmanhadi , Pemindahan Tanah
Mekanis . Jakarta  :  Departemen  Pekerjaan Umum, 2000
12. Rostiayanti, Susy Fatena. Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi , Rineka Cipta,Jakarta
13. Rusli Rasyid Muhammad Analisis Produktifitas  Alat-Alat  Berat  Proyek
Studi  Kasus    Proyek  Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin, Maros, Makassar , Tugas Akhir Strata 1       Jurusan Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Sipil  dan Perencanaan Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta.,2008 14. Smith Ronald.C, Principles and Practies Of Heavy  Construction  Third  Edition .,1986. Englewood,  New  Jersey  Wedhanto,  Sony. 2009.
15. Wigroho,  H.Y  dan  Suryadharma,  H. . Pemindahan Tanah Mekanis . Yogyakarta :
Universitas Atma Jaya, 1993
16. Wilopo,  Djoko.  . Metode  konstruksi  dan Alat  Berat ,  Jakarta  :  Universitas  Indonesia, 2009