p-ISSN   : 2086-7352
Diterima : 05 Juni 2023 | Selesai Direvisi : 20 Juni 2023 | Disetujui : 22 Juni 2023 | Dipublikasikan : Juli 2023 DOI : http://dx.doi.org/10.24853/jk.14.2.141-148 Copyright © 2023 Jurnal Konstruksia This is an open access article under the CC BY-NC licence ( http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ )
Klausula Kontrak yang Terkait dengan Extension of Time FIDIC Condition of
Contract 2017
Widjojo Kurniadhi 1
1 Prodi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana Jl. Meruya Selatan No. 1 Kembangan Jakarta Barat 11650
Email korespondensi: franzwidjojo@yahoo.com

## ABSTRAK
Kontrak  konstruksi  digunakan  dalam  semua  pekerjaan  konstruksi.  Walaupun  sempat dilanda Pandemi Covid 19, Industri Konstruksi di Indonesia tetap bertumbuh dan bahkan dalam satu dekade terakhir ini merupakan salah satu fase pembangunan yang paling cepat, pada tahun 2021 tumbuh secara nyata hingga mencapai 2,7 persen. Sedangkan pada tahun 2022, pertumbuhan nya diprediksi di angka 8,4 persen. Perjanjian kontrak yang digunakan tentu  berstandar  internasional,  salah  satunya  FIDIC.  EOT  atau Extension  of  Time adalah suatu hal yang hampir pasti dalam kontrak konstruksi. Maka dari itu dibutuhkan penelitian yang membahas klausula didalam FIDIC Red Book 2017 yang terkait dengan Extension of Time ,  dan  perlu  diketahui  juga  klausula  yang  menyebabkan  timbulnya  biaya  tambahan seperti  biaya  keterlambatan  atau  biaya  kantor  pusat  Hal  ini  penting  untuk  memberikan pengetahuan dan kesiapan bagi para penggiat di dunia konstruksi agar dalam menjalankan kontrak tetap disesuaikan dengan batasan-batasan yang ada dan tidak menemui masalah yang  tidak  perlu  dan  dapat  menyelesaikan  masalah  dengan  koridor  yang  sudah  diatur secara baik dalam hal ini dengan menerapkan klausula mengenai Extension of Time . Kata kunci : EOT , Extension of Time , kontrak konstruksi; FIDIC Red Book 2017

## ABSTRACT
Construction contracts are used in all construction work. Despite being hit by the Covid 19 Pandemic,  the  Construction  Industry  in  Indonesia  continues  to  grow  and  even  in  the  last decadem it has been one of the fastest phases of development, in 2021 growing in real terms by 2.7 percent. While in 2022, the growth will reach 8.4 percent. The contract agreement used is of course of international standard, one of which is FIDIC. Extension of Time is an almost certain thing in construction contracts. Therefore, research is needed that discusses the clauses in the 2017 FIDIC Red Book related to Extension of Time, and it is also necessary to know the clauses that cause additional costs such as late fees or off site overhead fees. This is important to provide knowledge and readiness for activists in the world of construction so that in carrying out contracts it remains in accordance with existing signs and does not encounter unnecessary problems and can solve problems with well-regulated corridors in this case by applying articles regarding Extension of Time.
Keywords: EOT , Extension of Time, Construction Contract, FIDIC Red Book 2017

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  di  Indonesia  memasuki tahap  paling  cepat  dalam  satu  dekade, Nilai  industri  konstruksi  di  Indonesia tahun 2021 tumbuh secara riil hingga 2, 7
persen.  Sementara  pada  tahun  2022, pertumbuhan  nya  akan  mencapai  angka 8,4 persen [5]. Dengan
harapan pulihnya sektor infrastruktur Indonesia tahun ini,
pemerintah  harus  melakukan  perubahan alokasi dana untuk pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, proyek-proyek pada  tahap  prakonstruksi  mendapat tekanan besar, terutama yang dibiayai oleh negara. Ini akan membebani nilai industri konstruksi hingga akhir tahun [5].
Dari  laporan  terbaru  disebutkan  bahwa. Industri  konstruksi  Indonesia  tumbuh pada  tingkat  perkiraan  3,1%  pada  tahun 2021,  karena  pemerintah  melonggarkan pembatasan  sosial  pada  akhir  tahun.
Industri konstruksi mencatat pertumbuhan  tahunan  2,4%  pada  tiga kuartal pertama tahun 2021 [7], menurut Badan Pusat Statistik, meskipun pertumbuhan ini sebagian besar mencerminkan  basis  yang  rendah  pada tahun  2020,  ketika  produksi  konstruksi turun 2,4% pada tiga kuartal. Tahun 2020. Kinerja industri akan didukung oleh fokus pemerintah  dalam  melaksanakan  proyek infrastruktur berskala besar dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)  2020-2024.  Di  bawahnya, pemerintah  berencana  mengembangkan 5.000  km  jalan  tol  baru,3.000  km  jalan nasional baru 38.726-meter jembatan, dan 31.053-meter  jembatan  dan  terowongan pada tahun 2024.
Pertumbuhan  industri  konstruksi  secara langsung berdampak pada makin banyaknya  permasalahan  yang  akan timbul,  dalam  hal  ini  manajemen  waktu adalah  salah  satu  faktor  terpenting  yang berkontribusi  terhadap  keberhasilan proyek  konstruksi.  Sering  kali  banyak proyek konstruksi tidak berhasil memenuhi  tenggat  waktu  atau  selesai terlambat  karena  berbagai  alasan  yang sebenarnya telah banyak dipelajari secara literatur.  Dalam  hal  ini  sangat  penting untuk  mengetahui  berbagai  prosedur kontrak terkait dengan Extension of Time . Terlepas dari kenyataan bahwa ketentuan mengenai  waktu  pekerjaan  sudah  secara tegas  diatur  dalam  setiap  kontrak,  tapi terkadang  masih  sering  disalahpahami dan/atau  disalahgunakan.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  banyak  kerugian  jangka pendek  dan  jangka  panjang.  Penulis
berupaya  untuk  menyajikan  pedoman administrasi  kontrak  untuk  yang  tepat pemanfaatan dan administrasi perpanjangan  klausula  waktu  dalam kontrak  konstruksi  yang  paling  banyak digunakan  baik  secara  nasional  maupun internasional.
Problematika  yang  paling  banyak  terjadi dalam  dunia  konstruksi  khususnya  di Indonesia adalah adanya Sengketa antara Pengguna  Jasa  dan  Kontraktor,  dalam Perkembangan  dunia  konstruksi  di Indonesia  yang  semakin  berkembang pesat  seiring  dengan  meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur  serta  fasilitas  lain  demi menunjang aktifitas penduduk di Indonesia, yang membuat semakin banyak proyek konstruksi dengan segala permasalahan nya.
EOT    ( Extension  of  Time ) dalam pelaksanaan  konstruksi  adalah  yang hampir  pasti  terjadi  pada  proyek konstruksi.  Umumnya  terjadi  karena Pengguna  Jasa  tidak  berhasil  memenuhi janjinya  yang  berakibat  Kontraktor mengajukan  klaim,  seperti  kelambatan kepemilikan  lahan  atau possession  of  site , terjadinya  beberapa  gangguan  akibat faktor eksternal, keadaan alam yang tidak dapat  diperkirakan  sebelumnya,  adanya perubahan  peraturan  perundangan  dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan  terjadinya  “ inefficiency and  disruption ”  atas  kegiatan  kerja Kontraktor  ini  juga  dapat  terjadi  karena adanya
pekerjaan tambah yang diperintahkan oleh Pengguna Jasa kepada Kontraktor [6].
EOT juga diatur dalam kontrak konstruksi standar  dalam  syarat-syarat  umum kontrak  yang  banyak  diterbitkan  secara internasional  seperti  AIA  ( American Institute  of  Architects ), Consensus  DOCS ,
EJCDC ( Engineers’ Joint Contract
Documents Committee ), FIDIC ( Federation International of Consulting Engineers ), the World Bank, JCT ( Joint Contracts Tribunal ) , dan  NEC ( New  Engineering  Contract ) . (Islam El-adaway, et al 2016).
Sebagian  besar  kontrak  standar  memiliki ketentuan untuk Extension of Time dalam proyek  konstruksi.  Pada  umumnya klausula  kontrak  standar  mencantumkan peristiwa yang relevan yang memungkinkan  Kontraktor  mendapatkan Extension  of  time .  Sayangnya,  tidak  ada penjelasan  khusus  untuk  penilaian  klaim dan  biasanya  diserahkan  kepada  para profesional  yang  terlibat  dalam  proyek tersebut [11].

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  kualitatif  dan kuantitatif.  Tujuannya  adalah  untuk mendapatkan
pendapat responden terhadap  klausula  kontrak  FIDIC  Buku Merah  2017  terkait  dengan  biaya tambahan  yang  disebabkan  oleh  lembur Kontraktor  dan  untuk  mengetahui alasannya.  Sengketa  kontrak  FIDIC  di Indonesia.
Untuk  menghindari  mempengaruhi  hasil studi,  metode  sampling  digunakan  dalam penelitian ini. Responden
dipilih berdasarkan  kriteria  yang  sesuai  dengan tujuan  penelitian  ini,  yaitu  pengalaman dalam  proyek  konstruksi  berdasarkan kontrak FIDIC, pengalaman dalam proyek konstruksi  dan  pengalaman  dalam menyelesaikan sengketa konstruksi.

## Populasi dan sampel
Target  group  yang  diperoleh  dalam penelitian  ini  adalah  30  responden  dari Kontraktor  umum  dan  BUMN  Karya  di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2022. Pengambilan sampel dilakukan  dengan  teknik  non-probability sampling  yaitu.  purposive  sampling, karena peneliti mempertimbangkan biaya, waktu,
tenaga, dan kemudahan pengumpulan  data.  Dapatkan  sumber informasi yang merupakan karyawan yang pernah  bekerja  di  lingkungan  yang menggunakan  kontrak  konstruksi  pada umumnya  dan  kontrak  FIDIC  pada khususnya.
Instrumen penelitian Instrumen yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kuesioner  yang didapatkan  dari  studi  pustaka  dari beberapa sumber yang berbeda. Sumbernya  ditunjukkan  pada  Tabel  1. Kuesioner  dengan  total  30  pernyataan. Kuesioner  disebar  menggunakan  Google form  yang  link-nya  dikirimkan  ke responden  melalui  Whatsapp.  Skala frekuensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert 5 poin.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Profil responden
Dari  data  hasil  survey  terhadap  30 responden,  mayoritas  responden  bekerja sebagai  Konsultan  (3%),  Pengguna  Jasa (43%),  dan  Kontraktor  (54%).  Dengan tingkat  pendidikan  sebesar  S1  50%,  S2 43%  dan  S3  sebesar  7%.  Dikarenakan pemilihan  responden  pada  acara  acara seminar FIDIC maka Pengetahuan mengenai  FIDIC  pada  responden  adalah sebesar 100%
Daftar  klausula  yang  berhubungan dengan Extension  of  Time pada  FIDIC Red Book 2017
Tabel 1. Daftar klausula/Sub-Klausula yang Digunakan untuk Klaim Extension of Time Clause Clause Title Note 1.9 Delayed Drawings or Instructions c+p 1.13 Compliance with Laws c+p 2.1 Right of Access to the Site c+p 4.6 Co-operation c+p 4.7 Setting Out c+p 4.12 Unforeseeable Physical Conditions c 4.15 Access Route c 4.23 Archaeological and Geological Findings c
Clause Clause Title Note 7.4 Testing by the Contractor c 7.6 Remedial Work c 8.1 Consequences of Owner’s Suspension c 8.5 Extension of Time for Completion c 8.7 Rate of Progress c 8.8 Delay Damages c 8.1 Consequences of Pengguna Jasa ’s Suspension c+p 8.12 Prolonged Suspension c+p 9.2 Delayed Tests c 9.4 Failure to Pass Tests on Completion c 10.2 Taking Over Parts c+p 10.3 Interference with Tests on Completion c+p 11.3 Extension of Defects Notification Period c 11.4 Failure to Remedy Defects c 11.7 Right of Access after Taking Over c+p 11.8 Contractor to Search c 11.11 Clearance of Site c 13.3 Variation Procedure c+v 13.6 Adjustments for Changes in Laws c+v 14.8 Delayed Payment C 14.1 Statement at Completion C 14.14 Cessation of Pengguna Jasa ’s Liability c+p 15.4 Payment after Termination for Contractor’s Default c 16.1 Suspension by Contractor c+p 16.2 Termination by Contractor c+p
Clause Clause Title Note 16.3 Contractor’s Obligations After Termination c+p 16.4 Payment after Termination by Contractor c 17.2 Liability for Care of the Works c+p 18.4 Consequences of an Exceptional Event c 20.1 Claims 20.2 Claims For Payment and/or EOT Keterangan:
c = penambahan biaya p = keuntungan/profit v = penghitungan ulang
Tabel 2. Daftar Klausula/Sub-Klausula yang Digunakan untuk Klaim Extension of
Time dengan Penambahan Biaya Clause Clause Title Note 4.12 Unforeseeable Physical Conditions c 4.15 Access Route c 4.23 Archaeological and Geological Findings c 7.4 Testing by the Contractor c 7.6 Remedial Work c 8.1 Consequences of Pengguna Jasa ’s Suspension c 8.5 Extension of Time for Completion c 8.7 Rate of Progress c 8.8 Delay Damages c 9.2 Delayed Tests c 9.4 Failure to Pass Tests on Completion c 11.3 Extension of Defects Notification Period c 11.4 Failure to Remedy Defects c 11.8 Contractor to Search c 11.11  Clearance of Site c
Clause Clause Title Note 14.8 Delayed Payment c 14.1 Statement at Completion c 15.4 Payment after Termination for Contractor’s Default c 16.4 Payment after Termination by Contractor c 18.4 Consequences of an Exceptional Event c
Keterangan:
c = penambahan biaya
p = keuntungan/profit v = penghitungan ulang
Tabel 3. Daftar Klausula/Sub-Klausula yang Digunakan untuk Klaim Extension of
Time dengan Penambahan Biaya dan Keuntungan Clause Clause Title Note 1.9 Delayed Drawings or Instructions c+p 1.13 Compliance with Laws c+p 2.1 Right of Access to the Site c+p 4.6 Co-operation c+p 4.7 Setting Out c+p 8.1 Consequences of Pengguna Jasa ’s Suspension c+p 8.12 Prolonged Suspension c+p 10.2 Taking Over Parts c+p 10.3 Interference with Tests on Completion c+p 11.7 Right of Access after Taking Over c+p 14.14 Cessation of Pengguna Jasa ’s Liability c+p 16.1 Suspension by Contractor c+p 16.2 Termination by Contractor c+p 16.3 Contractor’s Obligations After Termination c+p
Clause Clause Title Note 17.2 Liability for Care of the Works c+p Keterangan: c = penambahan biaya p = keuntungan/profit
v = penghitungan ulang
Tabel 4. Daftar klausula/Sub-Klausula yang Digunakan untuk Klaim Extension of Time dengan Penghitungan Kembali Harga Kontrak. Clause Clause Title Note 13.3 Variation Procedure c+v 13.6 Adjustments for Changes in Laws c+v Keterangan: c = penambahan biaya
p = keuntungan/profit v = penghitungan ulang
Head office overheads dan profit Dari  penelitian  juga  diktemukan  adanya Extention  of  Time yang  menimbulkan valuasi ulang atau penghitungan tambahan  terhadap  biaya Overheads baik off site overhead maupun onsite overheads , dalam  kenyataannya  tidaklah  mudah untuk  menentukan  besaran overhead offsite atau  kantor  pusat,  dikarenakan melibatkan  penghitungan  data  mengenai biaya  yang  ditimbulkan  oleh  pekerjaan yang  bekerja  secara  tidak  langsung. terdapat  pendekatan-pendekatan  yang telah  dipublikasikan  oleh  beberapa institusi.
Biaya overhead kantor  pusat  biasanya dapat  dibuktikan  dengan  mengacu  pada informasi  harga  pada  waktu  tender,  atau dengan  menggunakan  laporan  keuangan Kontraktor yang telah diaudit. Jika laporan keuangan dari waktu selain masa dimana Pekerjaan  dilaksanakan,  penggunaannya harus  memastikan  bahwa  atribusi  biaya overhead ke proyek adalah tepat.
Biaya overhead kantor pusat dapat dibagi lagi  menjadi:  'biaya  tambahan  khusus' yang  melalui  pencatatan  yang  cermat dapat  dikaitkan  dengan  Keterlambatan Pengguna  Jasa  tertentu;  dan  'overhead yang  tidak  terserap'  (seperti  sewa  dan beberapa  gaji)  yang  ditanggung  oleh Kontraktor terlepas dari volume pekerjaannya.  Biaya-biaya  ini,  jika ditunjukkan,  dapat  diperoleh  kembali berdasarkan  kontrak  atau,  sebagai alternatif, dapat diklaim sebagai ganti rugi.
Formula  menghitung overhead kantor
pusat Beberapa  cara  penghitungan  telah disederhanakan untuk membantu penghitungan Overhead Kantor Pusat telah diformulasikan menjadi beberapa formula dengan  kelebihan  dan  kekurangannya masing-masing.
Tiga rumus yang paling umum digunakan adalah  Hudson,  Emden  dan  Eichleay.
Ketiga  rumus  tersebut  diuraikan  sebagai berikut. Penggunaan rumus Hudson tidak dianjurkan.  Hal  ini  karena  formula tersebut  tergantung  pada  memadai  atau tidaknya  tender  yang  bersangkutan,  dan karena perhitungannya berasal dari suatu angka yang dengan sendirinya mengandung  unsur overhead dan  laba kantor
pusat, sehingga terdapat penghitungan ganda.
Dalam  keadaan  terbatas  di  mana  suatu formula  harus  digunakan,  Protokol  lebih memilih penggunaan formula Emden dan Eichleay. Namun, dalam kaitannya dengan formula  Eichleay,  jika  proporsi  yang signifikan  (lebih  dari,  katakanlah,  10%) dari  penilaian  kontrak  akhir  terdiri  dari nilai  variasi,  maka  perlu  dilakukan penyesuaian  terhadap  input  ke  dalam formula,  untuk  memperhitungkan  fakta bahwa  variasi  itu  sendiri  kemungkinan besar  mengandung  kontribusi  terhadap biaya overhead kantor pusat dan laba.
Dalam hal terjadi perselisihan, orang yang memutuskan  perselisihan,  tidak  boleh terikat  secara  mutlak  pada  hasil
perhitungan  formula.  Ada  kemungkinan bahwa  penggunaan  rumus  tertentu  akan menghasilkan  hasil  yang  tidak  wajar karena  input  tertentu  ke  dalam  rumus tersebut. tertentu ke dalamnya. Disarankan  agar  hasil  dari  penggunaan satu  formula  yang  satu  diperiksa  silang dengan  menggunakan  rumus  yang  lain.
Sebuah  spreadsheet  untuk  melakukan ini tersedia di situs web Society: https://www.scl.org.uk/resources/delay- disruptionprotocol.  (SCL  Delay  Protokol, 2 nd 2017)

## Rumus Hudson
Overhead&keuntungan 100 × jumlah kontrak×periode penundaan masa kontrak (1) dengan Overhead dan keuntungan = biaya overhead  kantor  pusat  dan  persentase keuntungan dalam tender

## Rumus Emden
Overhead&keuntungan
100 × jumlah kontrak×periode penundaan masa kontrak (2) Dengan Overhead &  keuntungan  =
Overhead kantor  pusat  dan  persentase keuntungan (aktual).

## Rumus Eichleay
Langkah 1:
Tentukan  biaya  overhead  kantor  pusat yang  distribusikan  pada  kontrak  sebagai berikut:  bagi  jumlah  akhir  kontrak  (tidak termasuk  klaim  untuk overhead kantor pusat)  dengan  total  pendapatan  untuk periode  kontrak,  kemudian  kalikan hasilnya  dengan  total  biaya overhead kantor  pusat  terjadi  selama  periode pelaksanaan kontrak yang sebenarnya Langkah 2:
Bagi angka yang dihasilkan dari Langkah 1 dengan  jumlah  hari  pelaksanaan  kontrak yang sebenarnya, untuk menetapkan tarif harian.
Langkah 3:
Kalikan  angka  yang  dihasilkan  dari Langkah 2 dengan jumlah hari penundaan yang dapat dikompensasi.

## Biaya perpanjangan
Dari FIDIC Green Book 2021 terdapat Sub- Klausula  nomor  1.1.35  yang  membahas mengenai  biaya  perpanjangan  waktu, Kontraktor  berhak  untuk  mendapatkan biaya atas perpanjangan waktu tergantung dari  nilai  pekerjaan  (V),  seperti  yang tertulis dalam Sub-Klausula 8.4.1, dimunculkan  ketika  adanya  kejadian (variasi  dalam  klausula  7  atau  klaim klausula 13) menimbulkan EOT.
V = Nilai Pekerjaan
PGC   = Prolongation Cost W = Bobot rata rata - V = 0 Jika V = 0 (Pekerjaan tahap awal) PGC = 25% dari  W  untuk  setiap  hari dalam Extension  of  Time (EOT) - 0 < V < 33% Jika V > 0, (pekerjaan 1/3 awal) dan V < 33 % dari  Harga  Kontrak  yang tercantum dalam perjanjian Kontrak, PGC = 60% dari  W  untuk  setiap  hari dalam Extension  of  Time (EOT)
- 33 % < V < 66% (1/3 Di tengah) Jika V > 33%, dan V < 66 % dari  Harga  Kontrak  yang tercantum dalam perjanjian Kontrak, PGC = 125 % dari  W  untuk  setiap  hari dari Extension  of  Time (EOT)
- V>= 66%
Jika V >=  66  %,  (pekerjaan  pada tahap 1/3 akhir) PGC = 25% dari  Harga  Kontrak  yang tercantum dalam perjanjian Kontrak, PGC = 60 % dari  W  untuk  setiap  hari dari Extension  of  Time
(EOT)
W adalah bobot rata rata (W) dari On Site dan Off  Site Overheads untuk  setiap harinya, dan W = 20% dari Harga Kontrak yang tercantum dalam Perjanjian Kontrak, dibagi  dengan  waktu  untuk  penyelesaian dari  Pekerjaan  yang  tercantum  di  bawah ini.
Prolongation  Cost merupakan  satu- satunya  kompensasi  yang  diberikan  oleh Pengguna  Jasa  kepada  Kontraktor  untuk EOT  yang  disebabkan  oleh compensable delay .
Agar tidak terjadi keraguan, ketentuan ini tidak  mempengaruhi  hak  kompensasi Kontraktor  untuk  biaya  lain  (jika  ada), seperti biaya gangguan (jika ada)

## 4. KESIMPULAN
a. Ditemukan 15 Klausula yang memiliki hubungan  dengan  Extension  of  Time pada  FIDIC Red  Book / Condition  of Contract for Construction tahun 2017;
b. Dari  15  Klausula  yang  teridentifikasi Extension  of  Time ,  didapatkan  Sub Klausula  yang  berhubungan  dengan penambahan  biaya  sebanyak  20  sub klausula, penambahan biaya dan profit sebanyak  15  sub  klausula,  dan  2 subklausula  yang  selain  biaya  juga perlu  untuk  dihitung  ulang  atau revaluasi biaya kantor pusat
c. Berdasarkan  pengolahan  dan  analisis data, maka dapat disimpulkan b ahwa“Klausul a Kontrak Yang Terkait Dengan Extension  of  Time Pada  FIDIC Condition  of  Contract 2017,  ”  adalah  : Pemahaman  dan  penerimaan  para responden  mengenai  klausula  dalam
FIDIC  adalah  sangat  paham  Hal  itu merupakan  potret  dari  pengetahuan yang  dimiliki  dari  responden  yang homogen.
d. Penambahan  biaya  dalam  bentuk overhead baik on  site  overhead ,
maupun off site overhead , ditampilkan dengan cara penghitungan menggunakan  rumus  yang  secara umum digunakan menggunakan pedoman  dari Society  of  Construction Law (SCL) delay  protokol yang  sudah dikenal di Indonesia.
e. Penambahan  biaya  dalam  bentuk overhead baik on  site  overhead,
maupun off site overhead , ditampilkan dengan cara penghitungan menggunakan rumus yang didapat dari FIDIC Green Book tahun 2021
f. Klausula  dalam  FIDIC  Red  Book  2017 yang  merupakan  edisi  terbaru  dan pembaharuan  dari  FIDIC  Red  Book edisi terdahulu, sudah meliputi secara lengkap  apabila  terjadi Extension  of
Time dalam proyek yang menggunakan kontrak FIDIC sebagai General Condition.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  El-Adaway,  I  and  Fawzy,  S.  and Ahmed,  M.  and  White,  R.  (2016) “Administering  Extension  of  Time Under  National  and  International Standard  Forms  of  Contracts:  A Contractor’s Perspective”. Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution In Engineering and Construction.
[2]  El-Adaway,  I  and  Vance,  RA  and  ; Abotaleb  IS,  (2019)  “Understanding Extension  of  Time  Under  Different Standard  Design-Build  Forms  of
Contract” ASCE, Virginia.
[3]  FIDIC (2017) “ Construction Contract
2 nd Ed  (Red  Book  2017 )”,  FIDIC,
Geneva.
[4] FIDIC (2021) “ Short Form of Contract 2nd  Ed  (Green  Book 2021)”.  FIDIC,
Geneva.
[5]  Fitch  Solution  (2021)  Indonesia Country  Risk  Report.  Fitch  Solution New York, United States.
[6] Hardjomuljadi,  S.  (2014)  “Analisis “Extension of Time” Dan Dampaknya Pada  Kontrak  Konstruksi  (Fidic Conditions of Contract MDB Harmonised Edition)”. Jurnal Konstruksia. [7]  Researchandmarkets.Com (2022) “Global Marketplaces Report”, Researchandmarkets.Com.  Dublin.
Ireland.
[8]  Rohitha,  M.  and  Krishnamoorthy,  S
(2021).”A Study on The Extension of Time  (EOT)  Claims  and  Protocols”,
International  Research  Journal  of Engineering and Technology (IRJET).
[9]  Society of Construction Law (2017). “Delay and Disruption Protocol, 2nd Edition” scl.org.uk.  UK .
[10] Sugiyono (2015) “Metode Penelitian Manajemen”. CV. Alfabeta. Bandung .
[11]  Yusuwan  NM,  and  Adnan  H,  (2013) “Issue s Associated With Extension of Time  (EOT)  Claim  In  Malaysian Construction  Industry”.  Procedia Technology,  Volume  9,  2013,  740- 749.