Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

## Jalur Kritis Pada Manajemen Proyek untuk  Aplikasi Website Sekolah
Juliana 1,* , Dewi Driyani 2 , Siti Khotijah 3 1,2,3 Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI Jl. Raya Tengah Kel.Gedong – Jl. Nangka No. 58C Tanjung Barat, telp.
(021)87797409
* julianajuli220220@gmail.com 1 , driyani.dewi@gmail.com 2 , sitik2805@gmail.com 3

## Abstrak
Teknologi internet dapat dimanfaatkan didunia pendidikan, oleh karena itu TK IT Bunga Mufidah membuat aplikasi website yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang tua wali siswa dan orang tua wali calon siswa calon siswa. Dalam membuat aplikasi website sekolah diperlukan managemen proyek yang baik  agar  dapat  terselaikan  dengan  tepat  waktu.    Dalam  proyek,  waktu  merupakan  hal  yang  sangat diutamakan.  ketepatan  waktu  dalam  suatu  proyek  akan  menentukan  keberhasilan  pengerjaan  proyek. Dengan menggunakan jalur kritis dapat mencari durasi waktu pekerjaan proyek. Metode jalur kritis dapat membantu  memonitor  pekerjaan  secara  berkala.  Metode  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  waktu  pada pembuatan  website  sekolah  agar  proyek  website  sekolah  berjalan  sesuai  perencanaan.  Penelitian  ini menggunakan  metode deskriptif  dengan  menggumpulkan data  primer  dan  data sekunder  untuk  mencari informasi dan menggumpulkan data disekolah TK IT Bunga Mufiidah. Hasil analisa setelah mengumpulkan data, didapat rincian pekerjaan yang dapat dijelaskan dengan membuat WBS (Work   Breakdown   Structure), WBS dibuat  untuk  menjelaskan  rangkaian  pembuatan  pekerjaan  website  sekolah  dengan  menganalisa halaman  website  sekolah  di  awali  dari  halaman  utama  menjadi  beberapa  subhalaman  website  yang menyerupai  segita  hierarki . Dilanjutkan  dengan  membuat    rincian  pekerjaan  dan    jadwal  aktifitas pelaksanaan proyek website dengan menggunakan Gantt Chart . Memprediksi waktu yang dibutuhkan pada proyek  website  dan  alur  kegiatan  yang  dibutuhkan  dalam  suatu  proyek  untuk  membuat  jadwal  proyek menggunakan Critical Path Method (CPM), kegiatan digambarkan sebagai bentuk jaringan peristiwa kegiatan proyek dari awal dan akhir kegiatan untuk membantu manager proyek dalam menganalisa, merencanakan dan menjadwalkan proyek dengan lebih efisien.  Hasil dari penelitian ini adalah mengidentifikasikan tugas utama dan waktu dalam suatu proyek agar proyek dapat diselesaikan secara maksimal dan tepat waktu.
Kata kunci : Manajemen Proyek, Gantt Chart, Network Diagram, Metode Jalur Kritis, Website

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  membuat  pergerakan  manusia  semakin  cepat,  semua orang dituntut untuk bisa bekerja dengan cepat dan  efektif. Salah satu perkembangan teknologi  yang  sangat  cepat  adalah  internet.  Internet  berbasis  web  semakin  banyak diminati,  dengan  internet  pekerjaan  menjadi  mudah  dan  cepat,  lebih  aman,  dan  lebih stabil. Implementasi aplikasi berbasis web tidak hanya bisa digunakan di dunia bisnis, namun  dapat  digunakan  di  lingkungan  pendidikan,  salah  satu  nya  memberikan informasi sekolah secara mudah.
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Manajemen  tidak  dapat  dipungkiri  sangat  erat  dengan  kegiatan  sehari  hari. Karena manajemen adalah kemampuan untuk mengatur segala sesuatu untuk mencapai tujuan.  Fungsi  manajemen  adalah  merencanakan,  mengorganisasikan, mengendalikan, menggerakan dan menyusun sumber daya agar menjadi lebih efektif dan efisien.(Hery, 2020).  Sedangkan  Managemen  Proyek  adalah  disiplin  ilmu  dalam  rangkaian  aktifitas pada  seluruh  sumber  daya,  untuk  memenuhi  kebutuhan  dari  proyek.(Teguh,  2019). Manajemen proyek dalam membuat proyek teknologi informasi dapat mempermudah dalam  perencanaan,    mengorganisasi,  mengarahkan,  mengkoordinasi  dan  mengawasi proyek  sehingga  dapat  terselesaikan  dengan  jadwal  waktu  dan  anggran  yang  telah ditetapkan.
Manajemen  proyek  yang  akan  dibuat  adalah  membuat  website  sekolah  TK  IT Bunga  Mufiidah  yang  bertujuan  untuk  mempermudah  pihak  sekolah  memberikan informasi  kepada  siswa  dan  calon  siswa.  Pada  saat  ini  sekolah  memberikan  informasi masih    menggunakan  manual  yaitu  dengan  memberikan  informasi  di  papan pengumuman  dan  aplikasi whatshapp. Dengan  adanya  website  ini  diharapkan  dapat membantu sekolah meningkatkan pelayanan kepada orang tua murid dan siswa untuk mendapatkan  informasi  secara  cepat  dan  mudah.    Tujuan  penelitian  ini  mencari  jalur kritis dengan merencanakan waktu terbaik pada proyek, untuk membuat website sekolah dan menghindari kegagalan serta keterlambatan dalam proyek.
Dalam  penelitian  pembuatan  website  sekolah, Gantt  chart digunakan  untuk membantu  mempermudah  membuat  jadwal  kegiatan  dan  menggunakan  WBS  ( Work Breakdown Structure) untuk menjabarkan ruang lingkup dan susunan pekerjaan. Metode manajemen waktu dalam penelitian ini menggunakan Metode Jalur Kritis (Critical Path Method/CPM) .  Penyusunan  Work  Breakdown  Structure  (WbS)  dengan  cara top  down , dengan  tujuan  komponen  kegiatan  tetap  berorientasi  ke  tujuan  proyek.  WBS  bisa digunakan  untuk  membagi  level  proyek  menjadi  elemen  kerja,  menjelaskan  fasilitas, level, dan pekerjaan hingga selesai. (Bastian et al., 2005)
Fungsi    manajemen  proyek  adalah  (Perdana  &  Rahman,  2019)  adalah  Fungsi perencanaan (Planning) , Mengambil  keputusan  data  yang  akan  dikelola dan  informasi yang  dipilih  untuk  menyusun  perencanaan  jangka  panjang.  Fungsi  Organisasi (Organizing) ,  Untuk  menyatukan  kegiatan,  aktivitas,  yang  saling  terhubung  dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Fungsi Pelaksanaan (Actuating) , Menyelaraskan dan melaksanakan kegiatan proyek.  Fungsi Pengendalian (Controlling) , Mengukur kualitas, pengevaluasian kegiatan dan memberikan saran perbaikan.
Web yaitu salah satu aplikasi yang berisi dokumen multimedia ( suara, gambar, teks,  animasi,  video  )  dengan  menggunakan  HTTP (hypertext  transfer  protokol) untuk mengakses perangkat lunak yang disebut dengan browser (Hasugian, 2018). Gantt Chart adalah bagan batang berbentuk horizontal yang dapat menggambarkan kegiatan proyek berdasarkan  kalender  penjadwalan  proyek.  Keuntungan Gantt  Chart adalah  mudah
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
dipahami dan sederhana sehinga dapat dengan mudah sebagai alat komunikasi proyek. (Subekti et al., 2018). Diagram Jaringan atau Network Diagram menghubungkan seluruh kegiatan dalam melakukan perhitungan maju (forward pass) dari kegiatan awal sampai akhir, menentukan earliest start (ES) dan earliest finish (EF) pada setiap kegiatan. (Unud, 2018). Critical  Path  Method (CPM)  adalah  metode  jalur  kritis  dengan  menggunakan jaringan dengan keseimbangan waktu- biaya linear. Critical Path Method (CPM) menyusun jaringan kerja ke arah aktivitas dan simple  time estimates untuk setiap aktivitas dengan jangka waktu (Arianie & Puspitasari, 2017) . Perhitungan maju Perhitungan maju (Forward Analysis) dan perhitungan mundur (Backward Analysis). Dengan menentukan (ES, EF, LS, LF). Hitungan maju di awali dari awal proyek dan akhir proyek dapat dilihat dari kiri ke kanan. Dan pada perhitungan mundur dimulai dari akhir proyek berjalan menuju ke awal proyek, dari kanan ke kiri. (Bastian et al., 2005)
Beberapa  istilah  dalam  metode Critical  Path  Method (CPM)  adalah  (Arianie  & Puspitasari, 2017) adalah Earliest Start Time (ES), ES adalah waktu tercepat suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat dimulai. Latest Start Time (LS) , LS adalah waktu paling lambat untuk  memulai  kegiatan .  Earliest  Finish  Time (EF),  EF  adalah  waktu  tercepat  dalam kegiatan yang dapat diselesaikan. Latest Finish Time (LF), LF adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan kegiatan

## B. Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskripsi,  dimana  dalam  penelitian  ini menggambarkan objek apa adanya dan menjelaskan suatu kejadian. Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen untuk mengetahui akibat dari suatu perlakuan (Arikunto, 2016) Penelitian dengan pendekatan deskripsi ini bertujuan mengetahui Jalur Kritis Pada Manajemen Proyek untuk  pembuatan Aplikasi Website Sekolah pada TK IT Bunga Mufiidah.
Penelitian  deskriptif  dilakukan  untuk  mencari  informasi  yang  berkaitan, dijalaskan  dengan  tujuan,  merencanakan,  dan  menggumpulkan berbagai  bahan untuk membuat laporan. (Jayusman & Shavab, 2020) Dalam pengumpulan data pada penelitian dengan  pendekatan  deskripsi  ini  menggunakan  pengumpulan  data  primer  dan pengumpulan  data  sekunder.  Dimana  data  primer    dikumpulkan  dengan  cara wawancara  pada  tempat  penelitian  yaitu  TK  IT  Bunga  Mufiidah,  sedangkan  data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dengan cara mengumpulkan teknik pustaka, analisis media dan observasi.
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Gambar 1. Diagram Alir Metode Penelitian

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. WBS   ( Work   Breakdown   Structure)
Setelah melakukan analisa dan melakukan wawancara kepada para sumber yaitu guru dan kepala sekolah dapat di simpulkan kebutuhan halaman website sekolah yang dibutuhkan adalah halaman Home page, page profile, page teacher, page student, page cantact, page galler . Berikut tampilan WBS   ( Work   Breakdown   Structure) website sekolah.
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Gambar 2. WBS   ( Work   Breakdown   Structure) Proyek Website Sekolah
PROYEK WEBSITE HOMEPAGE .Site map .desain web
.Program PAGE STUDENT .Teks .Citra .Hyperlink PAGE PROFILE .Teks
.Citra
.Hyperlink PAGE TEACHER .Teks .Citra .Hyperlink PAGE CONTACT .Teks .Citra .Hyperlink PAGE GALLERY .Teks .Citra
.Hyperlink
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Gambar 3 . Tampilan Menu Home Website Sekolah
Gambar 4 . Tampilan Menu Galeri Website sekolah
Merujuk  dari  gambar  1,  2  dan  3  diatas  bahwa  pada  website  sekolah  TKIT  Bungaa Mufiidah terdiri dari 6 halaman menu yaitu menu beranda, profile , guru, siswa, contact , dan galeri.

## 2. Gantt Chart
Dibawah  ini  merupakan  jadwal  pelaksanaan  proyek  pembuatan  web  sekolah. Yang terdiri  dari  tujuh kegiatan utama dengan durasi  waktu selama delapan minggu. Untuk durasi total pelaksanaannya adalah selama 49 hari. Dimana durasi waktu terlama adalah pada waktu pembuatan desai website yaitu selama 14 hari.

## Tabel 1.
Gantt Chart Proyek Website Sekolah No Activity week 1 2 3 4 1 2 3 4
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
A Desain Website
1.1 Site Map
1.2 Desain Web
1.3 Program
B Design Homepage
1.1 Teks
1.2 Citra
1.3 Hyperlink
C Desaign Page Profile
1.1 Teks
1.2 Citra
1.3 Hyperlink
D Desaign PageTeacher
1.1 Teks
1.2 Citra
1.3 Hyperlink
E Desaign Page Student
1.1 Teks
1.2 Citra
1.3 Hyperlink
F Desaign Page Contact
1.1 Teks
1.2 Citra
1.3 Hyperlink
G Desaign Page Gallery
1.1 Teks
1.2 Citra
1.3 Hyperlink

## 3. Critical Path Method ( Metode Jalur Kritis )
Critical path method biasa disebut dengan activity on arrow atau diagram terdiri dari anak  panah  dan  lingkaran.  Anak  panah  menggambarkan  kegiatan  atau  aktivitas sedangkan  lingkaran  menggambarkan  kejadian (event). (Junita  et  al.,  2020).    Setelah menentukan  durasi  waktu  pelaksaan  proyek,  tahapan  selanjutnya  adalah  menghitung lintasan  kritisnya  untuk  menghindari  keterlambatan  waktu  pada  pelaksaan proyek.(Bastian et al., 2005)
Menentukan lintasan kritis mempunyai sifat sebagai berikut Waktu mulai di awal dan di akhir memiliki nilai yang sama ES=LS,  Waktu selesai di awal dan di akhir sama ( EF=LF), Waktu kegiatan adalah sama dengan perbedaan waktu selesai akhir dan waktu mulai awal LF-ES = D, Jika sebagian kegiatan bersifat kritis, maka kegiatan tersebut secara
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
utuh  di  kritis.  Untuk  membuat network  diagram ,  diperlukan  simbol  yaitu  (Perdana  & Rahman, 2019):
Tabel 2.

## Simbol Network Diagram
Gambar Keterangan anak panah Mengambarkan kegiatan atau aktivitas dengan durasi

## Node
Lingkaran menyatakan kagiatan atau peristiwa sebagai awal atau akhir dari suatu kegiatan.

## Double Arrow
Kegiatan lintasan kritis
Berikut  adalah  hasil  perhitungan  dengan  metode  jalur  kritis  pada  proyek  pembuatan web sekolah.
Gambar 5. Critical Path Method ( Metode Jalur Kritis ) Proyek Website Sekolah
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Merujuk dari gambar 2 bahwa jalur kritis dari gambar CPM diatas pada proyek  pembuatan  website  sekolah  adalah  berada  di  jalur  A-C-D-E-F  dengan  durasi waktunya adalah 42 hari.
Tahapan  selanjutnya  setelah  membuat Critical  Path  Method ,  Langkah selanjutnya adalah mencari nilai slack dengan cara melakukan perhitungan maju pada early finish dan early start , lalu selanjutnya melakukan perhitungan mundur pada late finish dan late start , setelah itu nilai slack bisa dapat dari hasil selisih late start dikurangi early start atau late finish dikurangi early finish.

## Perhitungan Maju
Untuk menghitung perhitungan maju Formulanya adalah EF(i-j)   = ES(i-j) + t (i-j)
Maka untuk CPM diatas perhitungannya adalah sebagai berikut :
EF(i-j) = ES(i-j) + t (i-j) EF(i-j) = ES(i-j) + t (i-j) EF(1-2) = ES (1-2) + D = 0+ 14 = 14 EF(1-3) = ES (1-3) +D = 0+7 = 7 EF(2-4) = ES (2-4) + D = 14 + 7 = 21 EF(3-4) = ES (3-4) + D = 7+7 = 14 EF(4-5) = ES (4-5) + D = 21+7 = 28 EF(5-6) = ES (5-6) + D = 28+7 = 35 EF(6-7) = ES (6-7) + D = 35+7 = 42
Tabel 3.

## Perhitungan maju Proyek Website Sekolah
Kegiatan Durasi Waktu Paling Awal i j Mulai Selesai 1 2 14 0 14 1 3 7 0 7 2 4 7 14 21 3 4 7 7 14 4 5 7 21 28 5 6 7 28 28 6 7 7 35 42
Dari  hasil  perhitungan  maju  di  atas  diperoleh  durasi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk pelaksanaan waktu proyek adalah selama 42 hari.
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

## Perhitungan Mundur
Untuk menghitung perhitungan mundur  Formulanya adalah: EF(i-j)   = ES(i-j) + t (i-j)    (1)
Maka untuk CPM diatas perhitungannya adalah sebagai berikut : Formula = LS(i-j) = LF(i-j) – t       (2) maka : LS (6-7) = LF (6-7)- D = 42 -7 = 35 LS (5-6) = LF (5-6) – D = 35-7 = 28 LS (4-5) = LF (4-5) – D = 28 -7 = 21 LS (3-4) = LF (3-4) -D = 14-7= 7 LS (2-4)=  LF (2-4) – D = 21-7 = 14 LS (1-3) = LF (1-3) – D = 7-7 = 0 LS (1-2) = LF (1-2) – D = 14-14 = 0
Tabel 4. Perhitungan Mundur Proyek Website Sekolah Kegiatan Durasi Waktu Paling Akhir i j Mulai Selesai 1 2 14 0 14 1 3 7 7 14 2 4 7 14 21 3 4 7 14 21 4 5 7 21 28 5 6 7 28 35 6 7 7 35 42 Perhitungan Slack atau Float
Slack Time atau Total Slack (TS) = LS – ES atau LF – EF
Tabel 4. Perhitungan Slack atau Float Proyek Website Sekolah Kegiatan Durasi Waktu Paling Awal Paling Akhir Total Slack i j Mulai Mulai Mulai Selesai 1 2 14 0 0 0 14 0 1 3 7 0 0 0 7 7 2 4 7 14 14 14 21 0 3 4 7 7 7 7 14 7
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
4 5 7 21 21 21 28 0 5 6 7 28 28 28 35 0 6 7 7 35 35 35 42 0
Hasil perhitungan slack berada pada kegiatan 1-3, dengan nilai slacknya adalah 7 hari dan kegiatan 3-4 dengan nilai slacknya adalah 7 hari.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan yang bisa diambil dari jalur kritis pembuatan web sekolah adalah sebagai berikut:
a. WBS proyek web sekolah terdiri dari 6 page, yaitu Home page, page profile, page teacher, page student, page cantact, page gallery.
b. Pada  Gantt  Chart  proyek  web  sekolah  untuk  durasi  total  pelaksanaannya  adalah selama 49 hari. Dimana durasi waktu terlama adalah pada waktu pembuatan desain website yaitu selama 14 hari.
c. Jalur kritis pada proyek  website sekolah adalah berada di jalur A-C-D-E-F dengan durasi waktunya adalah 42 hari
d. Pada hasil perhitungan slack, berada pada kegiatan 1-3 dan kegiatan 3-4 dengan nilai slacknya adalah 7 hari.

## Daftar Pustaka
Arianie,  G.  P.,  &  Puspitasari,  N.  B.  (2017).  PERENCANAAN  MANAJEMEN  PROYEK DALAM  MENINGKATKAN  EFISIENSI  DAN  EFEKTIFITAS  SUMBER  DAYA PERUSAHAAN  (Studi  Kasus :  Qiscus  Pte  Ltd). J@ti  Undip :  Jurnal  Teknik  Industri , 12 (3), 189. https://doi.org/10.14710/jati.12.3.189-196
Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Rineka Cipta (ed.)). Bastian,  I.,  Sugiono,  &  Tantrika,  M.  (2005). Optimisasi  Perencanaan  Proyek  Pembangunan Perpustakaan  Menggunakan  Pdm  Dan  Resource  Leveling  (  Studi  Kasus  Proyek Perpustakaan  Oleh  Cv  .  Maju  Indah  )  Optimization  of  Library  Construction  Project Planning  By  Using  Pdm  and  Resource  Leveling  (  Case  Study  of . 3 (1),  75 – 84. https://media.neliti.com/media/publications/132119-ID-optimisasi-perencanaan- proyek-pembanguna.pdf
Hasugian,    penda  sudarto.  (2018).  PERANCANGAN  WEBSITE  SEBAGAI  MEDIA PROMOSI DAN INFORMASI. Journal Of Informatic Pelita Nusantara , 3 (e-ISSN 2541- 3724), 82 – 86.
http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=788499&val=12956&t itle=Perancangan Website Sebagai Media Promosi Dan Informasi Hery, H. . (2020) Manajemen Kinerja . Gava Media.
Vol. 9 No. 2 Bulan November 2021                                                                                                     p-ISSN: 2252-5351 Program Studi Teknik Informatika – Fakultas Teknik
Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Jayusman,  I.,  &  Shavab,  O.  A.  K.  (2020).  Aktivitas  Belajar  Mahasiswa  Dengan Menggunakan Media Pembelajaran Learning Management System (Lms) Berbasis Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. Jurnal Artefak , 7 (1), 13.
https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180
Junita, E., Handayani, E. Y., & Alfiah, L. N. (2020). GERMAS ( Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Di desa Rambah Hilir . 3 (1), 100 – 105.
Perdana,  S.,  &  Rahman,  A.  (2019).  PENERAPAN  MANAJEMEN  PROYEK  DENGAN METODE  CPM  (Critical  Path  Method)  PADA  PROYEK  PEMBANGUNAN  SPBE.
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (1), 242 – 250.
https://doi.org/10.32696/ajpkm.v3i1.235
Subekti, H. B., Yuliansyah, B., Devianty, F. A., Saleh, H. M., & Purnama, M. A. (2018). Manajemen  Proyek  dalam  pembuatan  Aplikasi  Penyewaan  Baju  Adat  Berbasis Website  (Studi  Kasus:  Toko  Gulo  Merah). Sistem  Informasi  Dan  Keamanan  Siber (SEINASI-KESI) Jakarta-Indonesia , 186 – 191.
https://conference.upnvj.ac.id/index.php/seinasikesi/article/view/72
Teguh, R. (2019) ‘Sistem Informasi Manajemen Proyek Berbasis Website Pada PT XYZ’, JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi) , 6(1), pp. 62 – 71. doi: 10.35957/jatisi.v6i1.160.
Unud,  E.  M.  (2018). PENERAPAN  NETWORK  PLANNING  PADA  PROYEK PEMBANGUNAN PERUMAHAN MUTIARA RESIDENCE DI DESA PENGAMBENGAN  KABUPATEN  JEMBRANA  Rini  Wijaya  Kusuma  Wardhani 1
Kastawan Mandala 2 1 , 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia PENDAHULUAN Provi . 7 (12), 6731 – 6758. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/40910