## JENERAL

## Jurnal Teknologi Sumberdaya Mineral
Vol. 4, No. 2, 2023
Jurnal hompage://jurnal.unej.ac.id/index.php/JENERAL/index
Evaluasi Kemajuan Tambang Triwulan ke IV (Oktober-Desember) 2022 Pada Tambang Bijih Besi PT. Bintani Megahindah Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara 1
Mine Progress Evaluation Quarter IV (October-December) 2022 at the Ore Iron Mine in PT. Bintani Megahindah, Taliabu Island Regency, North Maluku Province
Danny Fauzah a,2 , Nurany b , Firman c
a,b,c Prodi Teknik Pertambangn, Fakultas Teknik, Universitas Khairun, Jl. Jusuf Abdurahman, Ternate

## ABSTRAK
Evaluasi kemajuan tambang dilakukan dengan membandingkan rencana bulanan ( montly plan ) dengan hasil survei  akhir  bulan.  Tujuan  dari  evaluasi  kemajuan  tambang  untuk  menjamin  operasi  penambangan  yang dilakukan  terkordinasi  dan  sesuai  dengan  target  yang  direncanakan.  Rencana  penambangan  triwulan  ke-IV pada tambang bijih besi dengan rencana luasan bukaan tambang 10,99 Ha, rencana kedalaman elevasi level 575 mdpl dan rencana volume 134.462 BCM. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh kemajuan tambang luasan bukaan 3 bulan sebesar 71% seluas 7,79 Ha, kemajuan tambang kedalaman 90% dari elevasi awal 582,3 mdpl  ke  elevasi  akhir  575,7  mdpl,  dan  kemajuan  tambang  berdasarkan  volume  count  truck  26%  sebanyak 35.456 BCM sedangkan berdasarkan survei 32% sebanyak 43.512 BCM. Faktor yang mempengaruhi kegiatan penambangan  tidak  sesuai  rencana  meliputi:  penggunaan  alat  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana,  fleet penambangan, cuaca, dan penuhnya tempat penyimpanan ore sehingga, dibutuhkan penambahan alat mekanis supaya sesuai dengan rencana dan pengolahan bijih besi diperbanyak untuk mengantisipasi penuhnya tempat penyimpanan ore.
Kata kunci: bijih besi,  kemajuan tambang, luasan, kedalaman, volume

## ABSTRACT
Evaluation of mine progress is carried out by comparing the monthly plan with the results of the month-end survey.  The  purpose  of  evaluating  mine  progress  is  to  ensure  that  mining  operations  are  carried  out  in  a coordinated manner and in accordance with the planned targets. The mining plan for the fourth quarter is an iron ore mine with a planned mine opening area of 10.99ha, a planned depth elevation level of 575 mdpl and a planned volume of 134,462 BCM. Based on the results of data processing, it was obtained that the mining progress of the opening area of 3 months was 71% covering an area of 7.79 Ha, the progress of the mining depth was 90% from the initial elevation of 582.3 meters above sea level to the final depth elevation of 575.7 meters above sea level, and the progress of the mine based on the volume of the count truck was 26% 35,456 BCM while based on a 32% survey it was 43,512 BCM. Factors that influence mining activities not according to plan include: the use of unit that are not in accordance with the plan, mining fleet, weather, and ore storage areas are full so that additional unit are needed to comply with the plan and iron ore processing is increased to anticipate ore storage areas being full.
Keywords: iron ore, mine progress, area, depth, volume
1 Info Artikel: Received: 25 Juli 2023, Revised: 29 November 2023, Accepted:  4 Desember 2023, Published: 22 Desember 2023
2 E-mail: danifauzah20@gmail.com

## PENDAHULUAN
PT.  Bintani  Megahindah  merupakan  salah  satu  perusahaan  swasta  yang  bergerak  dalam bidang industri pertambangan mineral logam bijih besi yang berlokasi di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Untuk mencapai dan meningkatkan target produksi bijih besi,  PT.  Bintani  Megahindah  membuat  perencanaan  penambangan  dimulai  dari  rencana tahunan  (perencanaan  jangka  panjang),  rencana sequence penambangan  3  bulan,  rencana sequence penambangan bulanan, hingga rencana produksi mingguan dan harian. Rencana luas  bukaan  tambang  pada  triwulan  ke  IV  sebesar  10,99  Ha  dengan  rencana  kedalaman elevasi 575 mdpl dan rencana volume tertambang sebesar 135.462 BCM.
Tujuan  dari  evaluasi  kemajuan  tambang  untuk  menjamin  operasi  penambangan  yang dilakukan  terkoordinasi  dan  sesuai  dengan  target  yang  direncanakan  (Hakim  dkk.,  2020). Namun, pada realisiasinya seringkali ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan tambang  dan  kondisi  aktual  di  lapangan  dan  tingkat  perolehan  tidak  mencapai  persentasi yang  direncanakan  (Triono  dan  Islamiah,  2014).  Parameter  waktu  harus  diperhitungkan dalam  merancang  kemajuan  tambang  untuk  mengoptimalkan  target  produksi  (Pelu  dkk., 2018). Tahapan penambangan yang dirancang secara baik akan memberikan akses ke semua daerah  kerja  dan  menyediakan  ruang  kerja  yang  cukup  untuk  operasi  peralatan  kerja tambang (Sidik dkk., 2014).
Survei atau pemetaan topografi dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang permukaan bumi.  Survei  juga  dapat  digunakan  dalam  evaluasi  kemajuan  tambang  sehingga  dapat diketahui berapa volume dari material yang telah ditambang dan sisa cadangan, dari evaluasi survei tersebut kita dapat melihat arah kemajuan tambang dan dapat merencanakan kegiatan penambangan berikutnya (Muliadi dkk., 2018).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dimulai  dengan  observasi  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer,  kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder dan studi pustaka untuk dilakukan analisis dari  data  dan  teori  yang  ada.  Data  yang  telah  terkumpul  diolah  dengan  cara  matematis, setelah  itu  didapatkan  korelasi  antara  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan yang dilakukan meliputi menghitung evaluasi progres luasan area, aspek kedalaman, aspek volume material (Suhairi dkk., 2018).
a.) Menghitung evaluasi progres luasan area menggunakan rumus berikut:
Progres luasan = luasan aktual luasan rencana x 100% (1)
b.) Menghitung evaluasi progres kedalaman
Progres kedalaman = elevasi awal- elevasi kedalaman aktual elevasi awal - elevasi kedalaman rencana x 100%         (2)

## c.) Menghitung evaluasi progres volume (Aziz dkk., 2018)
Progres volume = volume aktual volume rencana x 100% (3)
d.) Menghitung volume material mengunakan rumus produksi ( count truck ) Q = n  x  Cn x FFB x  n Ritase SF (4)
Data yang didapatkan dari hasil pengolahan berupa volume ritase selama 3 bulan, luas batas penambangan 3 bulan dan batas kedalaman penambangan. Metode evaluasi yang digunakan yaitu  data joint  survey dan  untuk  perhitungan  volume  material  menggunakan cut and  fill pada aplikasi surpac dan count truck . Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan tambang dengan  mengambil  data  penggunaan  alat,  fleet  penambangan,  kesediaan  alat,  cuaca,  dan volume roompile (Mutia dkk., 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Evaluasi Luasan Kemajuan Penambangan
Berdasarkan hasil kemajuan tambang berdasarkan luasan pada bulan Oktober rencana luasan bukaan  tambang  sebesar  10,99  Ha  dari  2  arah  penambangan  yaitu  luasan  rencana penambangan  arah  selatan  sebesar  5,16  Ha  dan  rencana  penambangan  arah  utara  sebesar 5,83 Ha. Berdasarkan pengolahan data hasil survei pada akhir bulan Oktober realisasi luasan bukaan tambang sebesar 6,81 Ha dimana luasan area penambangan pit selatan sebesar 4,79 Ha  dan  luasan  area  penambangan  pit  utara  sebesar  2,02  Ha  atau  progres  luasan  area penambangan sebesar 62%.
Pada bulan November luasan aktual penambangan sebesar 3,03 Ha pada bukaan tambang dimana luasan pada arah selatan sebesar 1,59 Ha dan luas pada arah utara sebesar 1,44 Ha. Berdasarkan realisasi luasan penambangan bulan November pada Pit MBT Sri Blok F masih jauh dari rencana luasan penambangan dimana luasan area penambangan rencana Pit Selatan sebesar 4,16 Ha dan Pit Utara sebesar 4,20 Ha dengan progres luasan penambangan sebesar 36% dari rencana.
Luasan  pada  bulan  Desember  mengalami  peningkatan  dari  pada  bulan  Oktober  dan November dimana rencana luasan penambangan difokuskan pada arah utara  Pit MBT Sri Blok  F  dengan  rencana  luasan  penambangan  sebesar  5,04  Ha,  berdasarkan  hasil  survei boundary luasan  aktual  penambangan  pada  Pit  Utara  MBT  Sri  didapatkan  luas  area penambangan sebesar 5,77 Ha dengan progres 115%.
Progres penambangan dari bulan Oktober-Desember berdasarkan luasan area sesuai rencana penambangan  sebesar  71%  dengan  aktualisasi  di  lapangan  sebesar  7.79  Ha  dari  rencana 10,99 Ha seperti pada Tabel 1.

## Tabel 1. Progres Luasan Penambangan
Bulan Rencana (Ha) Aktual (Ha) Kemajuan (%) Pit Utara  Pit Selatan Total  Pit Utara  Pit Selatan Total Oktober 5,83 5,16 10,99 4,79 2,02 6,81 62% November 4,20 4,16 8,36 1,44 1,59 3,03 36% Desember 5,04 - 5,04 5,77 - 5,77 115%

## Evaluasi Kedalaman Kemajuan Penambangan
Pada bulan Oktober 2022 Section A-A’ actual request level pada kedalaman 576,9 (mdpl) dengan perencanaan kedalaman 580 (mdpl) pada PIT sebelah Utara pada elevasi sebelumnya 582.3  (mdpl)  dengan  kemajuan  kedalaman  234,78%  seperti  gambar  1,  pada section B-B’ elevasi terendah dari perencanaan pada kedalaman 580 (mdpl) dan aktual pada kedalaman 580 (mdpl) dari elevasi awal 582.2 (mdpl) kemajuan kedalaman 100% seperti gambar 2.
Gambar 1. Penampang A-A’
Gambar 2. Penampang B-B’
Untuk pencapaian pada bulan November 2022 didapatkan kedalaman pada section C-C’ arah utara  penambangan  dengan  perencanaan  kedalaman  577,5  (mdpl)  dan  aktual  kedalaman 577,1  (mdpl)  dari  elevasi  awal  580  progres  kedalaman  pada cross  section 116%  seperti gambar 3, pada section D-D’ target kedalaman penambangan sebesar 580 (mdpl) dan aktual kedalaman 580,4 (mdpl) dari elevasi awal 582.2 dengan progres kedalaman 81,82% seperti gambar 4.
Gambar 3. Penampang C-C’
Gambar 4. Penampang D-D’
Sedangkan pada bulan Desember berdasarkan rencana kedalaman 575 (mdpl) pada section E-E’  aktual  kedalaman  penambangan  575,7  (mdpl)  dari  elevasi  awal  580  (mdpl)  dengan kemajuan kedalaman pada section E-E’ 86% gambar 5.
Gambar 5. Penampang E-E’
Kemajuan penambangan triwulan ke IV (Oktober-Desember) berdasarkan kedalam pada pit utara  sebesar  90%  dimana  realisasi  kedalaman  elevasi  575,7  (mdpl)  dari  582,3  (mdpl) dengan rencana elevasi 575 (mdpl). Sedangkan pada pit selatan kemajuan kedalaman 100% realisasi  kedalaman  dengan  elevasi  580  (mdpl)  dari  582,6  (mdpl)  dengan  rencana elevasi (580) seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Evaluasi Progres Kedalaman Penambangan
Lokasi Elevasi Awal (mdpl)  Rencana (mdpl)  Realisasi (mdpl)  Kemajuan (%) Pit Utara 582.3 575 575.7 90% Pit Selatan 582.6 580 580 100%

## Evaluasi Volume Penambangan
Evaluasi  kemajuan  tambang  berdasarkan  volume  yang  telah  dibongkar  baik overburden maupun ore bijih besi pada bulan Oktober didapatkan volume aktual berdasarkan ritase truck sebesar  16.747  BCM  dari  rencana  sebesar  49.402  BCM  progres  33,90%  sedangkan berdasarkan pada volume aktual menggunakan software surpac 20.451  BCM atau progres 41,40 % dari rencana penambangan.
Volume  material  yang  telah  dibongkar  pada  bulan  November  berdasarkan  ritase  truck sebesar 8.183 BCM dari rencana sebesar 37.941 BCM atau progres penambangan 21,57%
sedangkan berdasarkan hasil volume survei sebesar 10.032 BCM atau kemajuannya 26,44% dari rencana bulanan penambangan.
Pada bulan Desember volume aktual berdasarkan jumlah ritase truck sebesar 10,569  BCM dari  rencana  awal  sebesar  48,119  BCM  atau  progres  dari  perencanaan  21,96%  apabila berdasarkan  hasil  survei  volume  aktual  sebesar  13.009  BCM  atau  progres  27,04%.  Hasil volume  material  dari  bulan  Oktober-Desember  berdasarkan  ritase  truck  35.456  BCM sedangkan berdasarkan volume survei 43.512 BCM dengan progres volume ritase truck 26% dan volume survei 32% dari rencana 3 bulan Oktober-Desember 135.462 BCM seperti Tabel 3.

## Tabel 3. Evaluasi Kemajuan Volume Penambangan
Deskipsi Volume Rencana (BCM) Volume Aktual (BCM)  Kemajuan Count truck 135,462 35,456 26% Survei 135,462 43,512 32%

## Faktor-Faktor Tidak Terealisasinya Penambangan
Faktor-faktor  yang  menyebbabkan  tidak  terealisasinya  penambangan  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor penggunaan alat gali-muat dan alat angkut Faktor utama tidak terealisasinya rencana penambangan yaitu penggunaan alat yang tidak sesuai dengan rencana harian maupun mingguan, dimana alat gali-muat 1 Excavator Sany SY500 digunakan untuk loading material ke dumptruck, 1 Excavator Komatsu PC 200 digunakan  untuk selective  ore bijih  besi,  penggunaan  alat  angkut  untuk  memindahkan material  sebanyak  6  dumptruck.  Berdasarkan  pengamatan  pada  bulan  Oktober  s/d Desember  penggunaan  alat  gali-muat  rencana  dengan  aktual  seperti  pada  tabel  4. Penggunaan alat angkut berdasarkan plan sebanyak 6 alat angkut dumptruck 20 ton Hino perhari,  berdasarkan  hasil  realisasi  penggunaan  alat  angkut  di  lapangan  dari  bulan Oktober-Desember 178 alat angkut Hino 20 ton dari rencana 552 alat angkut pada bulan Oktober-Desember.  Sebanyak  11  alat  angkut  dumptruck  volvo  kapasitas  40  ton digunakan untuk kebutuhan pembangunan trimax sehingga tidak termasuk dalam rencana penggunaan alat.
Tabel 4. Penggunaan Alat Gali-Muat dan Alat Angkut
Bulan EX-500 EX-200 DT-40 DT-20 Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Oktober 31 18 31 22 0 11 186 91 November 30 7 30 17 0 0 180 58 Desember 31 11 31 10 0 0 186 29 Jumlah 92 36 92 49 0 11 552 178

## 2. Fleet Penambangan
Adapun perbedaan dasar penentuan target produksi dan penerapan di lapangan, dimana divisi  mineplan  menargetkan  produksi  dengan  jumlah  49.402  BCM  (Oktober),  37,941 BCM  (November),  dan  48,119  BCM  (Desember)  untuk  4  fleet  perbulan,  sedangkan aktual di lapangan pada bulan oktober terdapat 2 hari 4 fleet penambangan, 2 hari 3 fleet
penambangan, 4 hari 2 fleet penambangan, dan 11 hari 1 fleet penambangan. Pada bulan November 1 hari 3 fleet penambangan dan 22 hari 1 fleet penambangan. Sedangkan pada bulan  Desember  terdapat  16  hari  2  fleet  penambangan  dan  1  hari  fleet  penambangan. Aktualisasi dilapangan menggunakan kurang dari 4 fleet yaitu tidak adanya alat angkut dumptruck. Sehingga dikatakan antara perencanaan target dan realisasi berbeda seperti pada Tabel 5.
Tabel 5. Fleet Penambangan
Bulan Pit Utara (hari)  Pit Selatan (hari) Fleet Penambangan Ore OB Ore OB Oktober 2 21 10 4 4 November 1 23 1 0 3 Desember 17 16 0 0 2

## 3. Faktor Cuaca
Curah  hujan  pada  bulan  Oktober-Desember  2022  berdasarkan  hasil  didapatkan  curah hujan  pada  bulan  oktober  sebesar  319,30  mm,  intensitas  curah  hujan  21,29  mm/hari dengan hari hujan selama 15 hari pada lama hujan 44,80 jam. Pada bulan November curah hujan sebesar 327,50 hari, intensitas curah hujan 21,29 mm/hari dengan hari hujan 20 hari pada lama hujan 29,45 jam. Sedangkan pada bulan Desember curah hujan sebesar 77,60 mm, intensitas curah hujan 11,09 dengan hari hujan 7 hari pada lama hujan 11,50 jam seperti  pada  tabel  6.  Berdasarkan  jumlah  hari  hujan  bulan  Oktober-Desember  yang berkisar  7  s/d  20  hari/bulan  dengan  lama  hujan  berkisar  11,50  s/d  44,80  jam  sangat mempengaruhi ketercapaian target produksi akibat operasi penambangan terganggu saat hujan turun.
Tabel 6. Curah Hujan Oktober-Desember 2022 Bulan Curah Hujan (mm/bulan) Hari Hujan (hari/bulan) Intesitas Curah Hujan (mm/hari) Lama Hujan (jam) Oktober 319,30 15 21,29 44,80 November 327,50 20 16,38 29,45 Desember 77,60 7 11,09 11,50

## 4. Full Stock Roompile
Berdasarkan  hasil  kemajuan stock  roompile pada  bulan  Oktober  sebanyak  45.064,27 LCM, bulan November terdapat pengurangan untuk pengolahan dan penambahan dari pit sebesar (-1.870,82) LCM dengan total volume 43.193,45 LCM, dan pada bulan Desember penambahan dari pit dan pengurangan untuk pengolahan sebesar (-902,73) LCM dengan total 42.290,72 LCM.
Tabel 7. Volume Stock Roompile Bulan Progress (LCM)  Net (LCM) Oktober -1.670,37 45.064,27 November  -1.870,82 43.193,45 Desember -902,73 42.290,72

## KESIMPULAN
Rencana luasan bukaan tambang 10,99 Ha dengan realisasi luasan 7,79 Ha (71%), rencana kedalaman pada pit utara 575 mdpl dengan realisasi kedalaman 575.7 dan rencana pit selatan 580 mdpl dengan realisasi 580 mdpl, serta rencana volume sebesar 135.462  BCM dengan realisasi  volume count  truck 35.456  BCM  dan  survei  43.512  BCM.  Faktor  yang menyebabkan tidak tercapaianya kegiatan penambangan sesuai dengan rencana yaitu faktor penggunaan  alat  yang  kurang  sehingga  berpengaruh  pada  fleet  penambangan  dan  tidak tersedianya penyimpanan ore pada roompile serta pengaruh curah hujan khususnya jumlah hari hujan dan lama hujan dalam sebulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, A., Saismana, U., Riswan. 2019. Evaluasi Pencapaian Target Produksi Penambangan Berdasarkan Metode Survei dan Truk Count di PT. Jhonlin Baratama Site Kintap. Jurnal Himasapta. 4(3):63-66.
Hakim,  A.,  Dwiatmoko,  M.  U.,  dan  Melati,  S.  2020.  Review  Kemajuan  Tambang  Bulan November  2019  dan  Perencanaan  Tambang  Bulan  Desember  2019  di  Tambang Terbuka Batubara. Jurnal Geomine . 8(3):181-192.
Muliadi.,  Anshariah.,  dan  Jafar,  N.  2018.  Pemetaan  Kemajuan  Penambangan  Pada  Pit  X Daerah  Morowali Provinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Geomine. 6(1):26-29. Mutia, N., Mukiat.,  dan Sudarmono, D., 2018. Evaluasi Realisasi Penambangan Batubara Terhadap Rencana Block Penambangan PT. Bukit Asam Tbk. Jurnal Pertambangan. 4(1):50-58.
Pelu,  A.  H.,  Sudiyanto,  A.,  Cahyadi  T.  A.,  dan  Munandar,  A.  2018.  Rancangan  Teknis Kemajuan  Penambangan  Andesit  Jangka  Pendek  dI  Kuari  PT.  Holcim  Beton Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat. Jurnal Geomine. 6(2):96-100. Sidik,  A.  M.,  Purwoko,  B.,  dan  Syafrianto,  M.,  K.  2020.  Estimasi  Kemajuan  Tambang Dengan  Menggunakan  Metode    Cross  Section  Pada  PT  Sulenco  Wibawa  Perkasa Kabupaten  Mempawah  Kalimantan  Barat. JeLAST  Jurnal  PWK,  Laut,  Sipil, Tambang . 7(3):1-7.
Suhairi,  R.,  Nurhakim.,  dan  Riswan.  2018.  Evaluasi  Kemajuan  Tambang  Bulanan Berdasarkan Metode Survei Pada PT. XYZ. Jurnal Geosapta . 4(1):19-23.
Triono., dan Islamiah, D. 2014. Perhitungan Kemajuan Tambang (Proggres Mining) Dengan Metode  Penampang  Melintang  di  CV.  Wulu  Bumi  Sakti  Kecamatan  Samboja Kabupaten  Kutai  Kartanegara  Propinsi  Kalimantan  Timur. Jurnal  Geologi Pertambangan . 2(1):37-39.