Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 1, No. 1 | 2020

## Penerapan Building Information Modelling (BIM) pada Proyek Pembangunan Workshop
(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Workshop Kapal di Sekupang)
Ferry 1* , Indrastuti 2
1 Mahasiswa Teknik Sipil FTSP Universitas Internasional Batam
2 Dosen Teknik Sipil FTSP Universitas Internasional Batam
* Ferrylord951@gmail.com

## Abstract
The development of the construction is increasing and demands constructors to complete their project activities as swiftly and efficiently as possible. In general, the implementation of construction is constantly met with obstacles that surround process, time, cost and also quality. The objective of the research is to apply Building Information Modeling (BIM) into the 4D model and to analyze the operation time in the shipbuilding workshop project. The software that is used in the modeling process is Revit Structure and Navisworks. 3D modeling includes foundations, columns, beams, plates, and roofs. Combining the design of the 3D model will result in 4D model in the Autodesk Navisworks software. The operation time will be analyzed by using the S Curve method. BIM has already been implemented and 3D and 4D models results were obtained. Based on the deviation value, the project is delay-free. The highest positive deviation is +19.15% and the lowest positive deviation is +7.33%. And calculate the cost budget based on modeling in the revit structure with a total cost of Rp. 5.813.838.429.
Keywords: building  information  modeling  (BIM),  operation  time,  s  curve,  construction  management,  revit structure

## Abstrak
Pembangunan bidang konstruksi yang semakin meningkat menuntut pihak pelaksana pembangunan untuk penyelesaian  aktivitas  proyek  dengan  lebih  cepat  dan  efisien.  Pada  pelaksanaan  proyek  konstruksi  umumnya banyak menghadapi permasalahn baik kegiatan dengan waktu, biaya maupun mutu. Mengaplikasikan BIM sampai pemodelan 4D dan menganalisi kinerja waktu pada proyek pembangunan workshop kapal merupakan tujuan dari penelitian ini. Software yang digunakan dalam proses pemodelan adalah Revit Structure , Navisworks . Pemodelan 3D  diantaranya  terdapat  pondasi,  kolom,  balok,  pelat  dan  atap.  Menggabungkan  jadwal  atau schedule dengan model 3D akan menghasilkan pemodelan 4D didalam software Autodesk Navisworks . Analisis kinerja waktu yang dilakukan menggunakan metode kurva S. Penerapan BIM telah dilakukan hingga memperoleh model dalam bentuk 3D dan 4D. Berdasarkan nilai deviasi, proyek ini tidak mengalami keterlambatan sama sekali. Nilai deviasi positif tertinggi +19.15% dan terendah +7.33%. Serta melakukan perhitungan anggaran biaya berdasarkan pemodelan di revit structure dengan total biaya Rp. 5.813.838.429.
Kata kunci : BIM, kinerja waktu, kurva s, manajemen konstruksi, revit structure

## 1.1 Pendahuluan
Pembangunan  bidang  konstruksi  yang  semakin  meningkat  menuntut  pihak  pelaksana pembangunan  untuk  menyelesaikan  aktivitas  proyek  dengan  lebih  cepat  dan  efisien.  Pada pelaksanaan  proyek  konstruksi  umumnya  banyak  menghadapi  permasalahan  baik  kegiatan dengan waktu, biaya maupun mutu. Keterlambatan dalam menyelesaikan suatu proyek dalam jangka  waktu  yang  telah  disepakati  sering  terjadi,  pencegahan  yang  dapat  dilakukan  adalah melakukan manajemen waktu yang baik agar proyek dapat selesai tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.
Proyek  konstruksi  merupakan  salah  satu  jenis  proyek  yang  bersifat  sementara  dengan resiko yang relatif tinggi karena sifatnya yang unik, dinamika, dan kompleks. Proyek konstruksi juga  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  membutuhkan  banyak  tenaga  kerja  sehingga melibatkan  banyak  pihak  dalam  pengerjaannya.  Oleh  karena  itu,  pengejaan  suatu  proyek konstruksi  dalam  suatu  pembangunan  harus  tertata  dengan  rapi  serta  membutuhkan  proses manajemen yang baik.

## Journal of Civil Engineering and Planning
Vol. 1, No. 1 | 2020
Kinerja manajemen proyek konstruksi yang terintegrasi  dengan model bangunan dapat digambarkan  melalui  konsep Building  Information  Modeling (BIM).  Prinsip  dasar  dari pemodelan BIM adalah menggunakan model bangunan tiga dimensi (3D) untuk mendapatkan semua gambar proyek yang diperlukan, termasuk estimasi harga, perhitungan volume , gambar tampak,  potongan,  detail  bangunan  serta rendering .  Perubahan  yang  dilakukan  pada  suatu elemen yang termodel akan mempengaruhi semua gambar, perhitungan kuantitas dan estimasi harga [1]
Penerapan BIM dapat dilakukan dengan batuan program Revit Structure . Revit structure merupakan  program  BIM  yang  memungkinkan  untuk  membuat  dan  mengelola  data  secara akurat dan rinci, serta dapat membuat model 3D tanpa melupakan material dan struktur yang kompleks. Revit  structure adalah  program  pemodelan  multi-material  dan  multi-proses  yang dapat  memperbaiki  secara  akurat  semua  pekerjaan  struktur  dan  memiliki  kemampuan mengoperasikan  penjadwalan  pekerjaan  yang  memberikan  hasil  manajemen  proyek  yang efisien [2]

## 2.1 Building Information Modeling (BIM)

## 2.1.1 Definisi BIM
BIM adalah pengembangan model untuk mensimulasikan berbagai tahap pada proyek dan didasarkan  pada  teknologi  komputer  dan  perangkat  lunak.  setiap  pengguna  diizinkan  untuk mengakses dan memasukkan informasi yang meningkatkan informasi mengenai model [3] BIM  merupakan  salah  satu  perkembangan  yang  paling  menjanjikan  dalam  industri arsitektur, rekayasa dan konstruksi (AEC). Dengan teknologi BIM, model virtual yang akurat mengandung geometri yang tepat dan data relavan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan konstruksi, fabrikasi, dan pengadaan yang diperlukan untuk mewujudkan bangunan [4]
Meningkatkan teknologi dengan kecepatan dan ketepatan dalam industri konstruksi. BIM adalah proses di mana representasi digital dari elemen-elemen konstruksi dibangun, dianalisis, didokumentasikan,  dievaluasi  secara virtual ,  dan  dikembangkan  hingga  model  akhir didokumentasikan.  BIM  adalah database raksasa  untuk  proyek  yang  berisi  semua  informasi untuk manajemen konstruksi seperti estimasi biaya, jadwal, perubahan pesanan, dan dokumen konstruksi sebelum tahap konstruksi.

## 2.1.2 Keuntungan Menggunakan BIM
BIM memiliki banyak keunggulan. Keunggulan dari BIM memunculkan kemudahan di mana  pengguna  dapat  memilih  materi  yang  relevan  dan  meninggalkan  yang  tidak  relevan, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya, memfasilitasi komunikasi dan mudah diatur. Serta, memiliki kualitas yang baik [5]. BIM menguntungkan karena alat-alatnya meminimalkan kesalahan selain hilangnya data dalam proyek [6]. Memiliki fitur visual yang mudah dikelola. Software-software ini juga ideal ketika ada kebutuhan untuk mendeteksi defect dalam struktur [3]
BIM  lebih  dapat  diandalkan  ketika  ada  kebutuhan  untuk  mendapatkan  data  keuangan yang jujur, penawaran pemasaran bersama mengakses data mengenai proyek  dengan mudah. Desainer memperoleh struktur visual model yang lebih baik untuk menggabungkan fitur virtual ketika  memeriksa  beberapa  fitur.  Fase  ini  juga  diinginkan  karena  dimungkinkan  untuk menghasilkan dokumen dengan cara yang lebih cepat dan lebih efektif. Oleh karena itu, manajer konstruksi  dapat  mengakses  berbagai  data  dalam  fase  sebelumnya  dengan  biaya  yang bersahabat.

## 2.2 Alat Perangkat Lunak Studi Kasus Terpilih

## 2.2.1 Autodesk Revit
Autodesk  Revit merupakan  aplikasi  yang  dikembangkan  oleh Autodesk yang  dapat dipergunakan untuk desain bangunan. perangkat lunak yang membantu memodelkan informasi konstruksi  gedung,  arsitek,  struktural  serta  MEP  dengan  metode  pemodelan Building
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 1, No. 1 | 2020
Information Modeling (BIM).
Menurut aniendhita R.A., dalam model Revit, setiap halaman gambar, 2D maupun 3D, dan penjadwalan adalah presentasi dari setiap informasi database model bangunan yang sama, seperti  penggambaran  dan  penjadwalan. Revit  structure dapat  mengkoordinasikan  kesemua pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  konstruksi  mengenai  informasi  yang  bersangkutan  dalam proyek tersebut, setiap perubahan yang terjadi didalam gambar, penjadwalan, gambar potongan, dan perencanaan akan update secara otomatis.

## 2.2.2 Autodesk Navisworks
Autodesk Navisworks Manage adalah aplikasi perangkat lunak menyediakan solusi ulasan proyek  yang  komprehensif  mendukung  koordinasi,  analisis,  dan  komunikasi  niat  desain  dan konstruksi.  Ini  memungkinkan  integrasi  data  desain  multidisiplin  dibuat  dalam  desain  BIM yang berbeda aplikasi ke model proyek tunggal. Ini juga menyediakan manajemen gangguan dan fungsi deteksi  benturan untuk  mengantisipasi  dan menghindari masalah potensial  dalam proyek yang pada akhirnya dapat meminimalkan penundaan dan pengerjaan ulang. Selain itu mendukung simulasi dan analisis 4D dan 5D dengan menggabungkan model parametrik dengan jadwal dan biaya proyek.

## 2.3 Manajemen Proyek
Manajemen proyek ialah mengolah semua kegiatan dalam konstruksi untuk mewujudkan suatu  produk  yang  diinginkan  dengan  memperhatikan  perencanaan,  pelaksanaan,  serta pengendaliannya terhadap biaya, mutu, dan waktu. Untuk memperoleh batasan-batasan yang sesuai,  maka diperlukan  biaya dan sistem manajemen yang baik  agar dapat  mengelola suatu proyek dari tahap perencanaan hingga bangunan jadi [7]
Seni dalam mengarahkan dan mengkoordinasi manusia dan sumber daya material selama proyek berjalan dengan menggunakan teknik manajemen modern untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu dalam ruang lingkup, biaya, waktu, kualitas, dan kepuasan konsumen [7]
Manajemen proyek konstruksi pada umumnya lebih dikenal triple contrain meliputi biaya, waktu dan mutu serta manajemen terhadap material dan tenaga kerja. Manajemen tenaga kerja sangat diperhitungkan. Hal ini disebabkan manajemen tenaga kerja sebesar 80% dari rencana kerja  proyek  termasuk  pengendalian  biaya  dan  waktu  proyek.  Sisanya  20%  merupakan manajemen perencanaan . Adapun fungsi manajemen konstruksi yaitu :
1. Sebagai Quality  Control sehingga  menjaga  mutu  dan  kualitas  agar berkesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan.
2. Mengatasi masalah yang terjadi di lapangan dengan waktu yang terbatas.
3. Membuat  laporan  harian,  mingguan,  dan  bulanan  agar  dapat  mendata progress pelaksanaan dilapangan.
4. Melakukan  evaluasi  agar  dapat  dijadikan  tindakan  dalam  pengambilan  keputasan terhadap masalah-masalah yang timbul di lapangan.
5. Fungsi  adanya  manajemen  di  lapangan  agar  dapat  mengetahui  perfoma  dari pelaksanaan konstruksi tersebut.

## 2.4 Rencana Anggaran Biaya
Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  adalah  proses  perhitungan  suatu  objek  konstruksi berdasarkan volume quantity yang diberi harga berdasarkan jenis material dan kesulitan dalam proses pekerjaannya berdasarkan data-data yang ada seperti gambar kerja.
Anggaran biaya adalah harga dari bangunan yang akan dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi  syarat.  Anggaran  biaya  pada  bangunan  yang  akan  memiliki  perbedaan  di  setiap daerah. Hal ini disebabkan oleh harga dan upah tenaga kerja.
Dalam perencanaan, seorang perencana wajib memahami keseluruhan dalam konstruksi,
Vol. 1, No. 1 | 2020
biaya konstruksi yang dikeluarkan dipengaruhi oleh bahan dan alat yang akan digunakan. Hal lain yang ikut mengkontribusi biaya adalah :
1. Material atau bahan
2. Produktivitas tenaga kerja
3. Ketersediaan peralatan
4. Menghitung besarnya overhead
5. Menghitung besarnya pajak
6. Biaya perizinan

## 3.1 Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode Building  Information Modeling dengan pemodelan 3D dan 4D hingga dapat memecahkan suatu masalah yang ada dengan cara mengumpulkan data, kemudian disusun dan diolah dengan pemodelan proyek agar mendapatkan hasil akhir. Hasil akhir ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk mengambil kesimpulan  dari  permasalahan  yang  ada.  Pada  penelitian  ini,  konsep  nilai  hasil  digunakan sebagai metode pengendalian biaya dan waktu yang memperhatikan kinerja proyek.
Pengolahan  data  sekunder  dilakukan  melalui  pemodelan  gambar  berupa  komponen struktur  menggunkan  program Revit  Structure  2019. Pemodelan  3D  dilakukan  dengan pembuatan  pondasi, sloof ,  kolom,  balok,  dan  atap.  Pemodelan  4D  dilakukan  dengan menambahkan jadwal dari pemodelan 3D yang telah dibuat.
Adapun tahapan-tahapan pemodelan yang dilakukan sebagai berikut:
1. Pembuatan Grid
Grid pada Revit merupakan  acuan  koordinat  untuk  melakukan  pemodelan.  Garis koordinat pada grid terdiri dari garis X,Y dan Z. grid digunakan untuk mempermudah proses  penempatan  komponen  struktur  bangunan  dan  sebagai  titik  as  tulangan. Grid dibuat dangan langkah awal pada menu edit dipilih grid. setelah kotak dialog properties muncul, koordinat X, Y dan Z model akan dibuat sesuai dengan ABD. Modifikasi jarak pada grid dapat dilakukan dengan cara meng-klik grid yang ingin diganti.
Gambar 3.1 Grid
2. Pemodelan kolom
Pemodelan struktur bangunan pertama yang disebut kolom. Langkah awal pemodelan kolom adalah pada menu Structure dipilih column . Kolom diletakkan pada grid sesuai gambar ABD. Karakteristik kolom dapat diubah dengan cara pada kolom diklik hingga kotak properties dan mengubahnya di kotak properties itu.
Gambar 3.2 Column
3. Pemodelan Pondasi
Pondasi yang digunakan pada pembangunan adalah pondasi tiang pancang. Pemodelan
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 1, No. 1 | 2020
pondasi  tiang  pancang  diawali  dengan  mengklik menu  structure kemudian isolated . Setelah kotak properties terbuka dicari komponen pondasi yang tersedia pada Revit akan muncul, lalu concrete foundation dipilih. Pondasi diletakkan sesuai ABD.
Gambar 3.3 Isolated
4. Pemodelan balok
Pemodelan balok dilakukan dengan mengklik menu Structure lalu beam dipilih. Balok diletakkan pada grid sesuai dengan gambar ABD dengan cara menarik garis dari ujung suatu kolom ke kolom berikutnya. Karakteristik  balok dapat diubah dengan cara klik pada balok sehingga muncul kotak properties .
Gambar 3.4 Beam
5. Pemodelan pelat
Langkah awal  pemodelan pelat adalah pada menu Structure dipilih Floor . Titik awal pelat lantai dipilih lalu diikuti dengan titik-titik pojok pelat yang lain hingga kembali ke titik  awal.  Karakteristik  pelat  dapat  diubah  dengan  cara  pada  pelat  diklik  sehingga muncul kotak properties .
Gambar 3.5 Floor
6. Pemodelan atap Pemodelan  atap  dilakukan  dengan  mengklik menu  Structure kemudian  dicari  menu Beam/Truss . Atap diletakkan sesuai gambar ABD.
Journal of Civil Engineering and Planning Vol. 1, No. 1 | 2020

## 4.1 Hasil dan Pembahasan
Pemodelan 4D, jadwal proyek disiapkan menggunakan Microsoft Project . File MSP di import sebagai  aktivitas  jadwal  ke  dalam  model Navisworks untuk  mewakili  grafik Gantt. Untuk ini, lembar disimpan sebagai file . NWC dan pada tampilan Timeliner . Kegiatan dan titik tampilan  aktivitas  dicocokkan  dalam  model Navisworks dan  grafik  4D  model Gantt yang dihasilkan.  Ini  juga memungkinkan simulasi konstruksi untuk  dianimasikan. Beberapa sudut pandang  ditetapkan  sesuai  dengan  aktivitas  dan  dilampirkan  pada  setiap  aktivitas  terkait. Dengan metode ini, simulasi pembangunan dapat dijalankan. Gambar 4.10 menunjukkan model komposit  3D Navisworks yang  mencakup  informasi  struktural  dengan  grafik Gantt yang dihasilkan dalam Autodesk Navisworks dengan menghubungkan jadwal.
Gambar 4.1 Hubungan antara Pemodelan 3D dan Timeliner
Gambar 4.1 Hubungan antara pemodelan 3D, dan Timeliner Pemodelan 3D dari workshop dan jadwal kegiatan yang sudah dimasukkan dalam Navisworks kemudian diolah menggunakan Project  visualization .  Tahap  ini  digunakan  untuk  mengintegrasikan  hasil  visualisasi  model dengan penjadwalan kegiatan proyek sehingga dikatakan sebagai pemodelan 4D. Model empat dimensi akan menunjukkan secara  jelas gambaran  kemajuan pekerjaan  dengan  memasukkan data  tanggal  sesuai  dengan  jadwal  proyek.  Hasil dari Project visualization dapat dilihat pada Gambar 4.2.
Gambar  4.2.  merupakan  hasil  dari Project  visualization yang  menunjukkan  rencana kemajuan  pekerjaan  struktur  dari  pembangunan workshop .  Kemajuan  pekerjaan  ditunjukkan dengan dua kondisi yaitu pekerjaan yang sedang dilakukan berwarna hijau, dan pekerjaan yang telah selesai dilakukan membentuk hasil akhirnya.
Gambar 4. 2 . merupakan rencana kemajuan pekerjaan selama proyek berlangsung. Rencana kemajuan  pekerjaan  pada  bulan  November  2018  ditunjukkan  oleh  gambar  4.2a  yang menunjukkan pekerjaan struktur belum ada yang selesai dan masih dalam tahap pabrikasi untuk struktur baja. Gambar 4.2b merupakan rencana kemajuan pekerjaan pada bulan Desember 2018 yang  menunjukkan  pekerjaan  pancang  dan pilecap telah  selesai.  Gambar  4.2d  febuari  2019 menunjukkan kemajuan pekerjaan struktur baja telah selesai. Gambar 4.2e menunjukkan bahwa semua pekerjaan struktur telah selesai.
(a. November 2018) (b. Desember 2018) (c. Januari 2019) (d. Februari 2019) (e. April 2019)
Gambar 4.2 Hasil Project Visualization Pembangunan Workshop

## 4.2 Clash Detection
Clash  Detection adalah  alat  BIM  untuk  proyek  selama  fase  desain  diperlukan  untuk mengidentifikasi  dan  menghilangkan  bentrokan  dalam  desain  untuk  memastikan  kelancaran arus  konstruksi  selama  tahap  konstruksi  proyek.  Dalam  tes  deteksi  benturan  itu  mendeteksi konflik antara elemen yang berbeda dalam model informasi bangunan 3D sebelum konstruksi yang  sebenarnya  dimulai,  dan  karena  itu  mengoptimalkan  waktu  dalam  jadwal  konstruksi, mengurangi biaya dan mengubah pesanan. Dengan menggunakan aplikasi deteksi benturan di industri AEC meningkatkan produktivitas proyek desain dan konstruksi. Dalam penelitian ini Navisworks 2019  digunakan  untuk  melakukan  tes  deteksi  bentrokan.  Untuk  melakukan  tes, Revit Models diimpor di Navisworks . Kemudian klik pada alat detektif bentrokan yang akan membuka jendela detektif bentrokan. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan mengklik " add test " tombol, yang akan memungkinkan kita untuk memilih model 3D untuk analisis.
Gambar 4.3 Clash Detection pada Cladding Wall
Gambar 4.4 CNP yang bentrokkan

## 4.3 Analisis Kinerja Waktu
Jadwal pekerjaan pembangunan workshop berupa diagram batang yang dilengkapi kurva S.  Jadwal  tersebut  menjelaskan  beberapa  informasi,  yaitu item pekerjaan,  durasi  pekerjaan, bobot  setiap jenis  pekerjaan, bobot  rencana kumulatif, dan bobot  realisasi  kumulatif. Jadwal pelaksanaan  pekerjaan  pembangunan workshop dapat  dilihat  pada  Lampiran  4.  Kurva  S pembangunan yang menunjukkan progres pekerjaan setiap bulannya dapat dilihat pada gambar 4.5
0 6.85 19.81 44.37 60.42 85.01 100 0 26.66 39.31 51.7 67.84 94.62 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 S-Curve Rencana actual

## Journal of Civil Engineering and Planning
Vol. 1, No. 1 | 2020
Berdasarkan gambar 4.5, dapat dilihat kurva berwarna merah merupakan kurva S realisasi sedangkan kurva S berwarna biru merupakan kurva S rencana. Kurva S realisasi berada di atas kurva S rencana pada Schedule . Hal tersebut menandakan bahwa pekerjaan proyek mengalami percepatan dari rencana awal. kurva S realisasi dan kurva S rencana berada dititik yang sama yang menunjukkan pembangunan dapat diselesaikan sesuai rencana.

## 5.1 Kesimpulan
Penerapan  BIM  dilakukan  dengan    pemodelan  3D  dan  4D  menggunakan  program Revit Structure  2019 .  Pemodelan  3D  dilakukan  berdasarkan as  built  drawing tanpa  pembebanan struktur  dan  dapat  dilihat  spesifikasinya  pada  kotak properties .  Pemodelan  4D  dilakukan dengan menggabungkan schedule dan model 3D yang telah dimodel agar dapat bekerja secara bersamaan,  perhitungan  rencana  anggaaran  biaya  berdasarkan output dari revit sebesar  Rp. 5.813.838.429 dan dari analisis kinerja waktu menggunkan kurva S didapatkan bahwa proyek ini  tidak  mengalami  keterlambatan  waktu  atau  lebih  awal  selesai  dari  jadwal  yang  telah ditentukan.
Saran untuk  penelitian  berikutnya  adalah diharapkan dapat  meningkatkan pemodelan 5D  ( Cos t),  6D  ( Energy  Comsumption )  dan  7D  ( As-Built ),  pada  penelitian  selanjutnya  dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis struktur workshop yang dianalisis dengan program  seperti  SAP,  ETAB,  atau  program  sejenisnya,  menggunakan  program  BIM  selain Autodesk  Revit Structure ,  dan  dapat  menggunakan  satuan  harga  yang  digunakan  di  daerah Batam dan memaksimal kemamapuan Revit Structure dalam bangunan berskala besar.

## Daftar Pustaka
[1] Ramadiaprani  R,  "Aplikasi  building  information  modeling  (BIM)  menggunakan  sofware  Tekla Structures  17  pada  konstruksi  gedung  kuliah  tiga  lantai  Fahutan  IPB,"  Institut  Pertanian  Bogor, Bogor, 2012.
[2]  Yanuarini  E,  "Aplikasi  program  Bantu  Tekla  Structures  15  untuk  Perancangan  Gedung  Graha Nusantara menggunakan Sistem Pracetak," Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2011.
[3]  Azhar,  S.,  Khalfan,  M.,  &  Maqsood,  T,  "Building  Information  Modeling  (BIM)  :  Now  and Beyond.," in Australian Journal of Construction Economics and Building , Australia, 2012.
[4]  Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K, BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contactors., New Jersey: John Wiley & Sons, 2011.
[5]  Becerik-Gerber, B., & Kensek, K, "Building Information Modeling in Architecture, Engineering, and Construction : Emerging Research Directions and Trends.," Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, vol. 136 (3), pp. 139-147, 2012.
[6]  Kymmell, W, Building Information Modeling: Planning and Managing Construction Project with 4D CAD and simulations, McGraw Hill, 2008.
[7]  Hendrickson,  C,  Project  Management  for  Construction;  Fundamental  Concepts  for  Owners. Engineers, Architects and Builders., Pitsburgh: Prentice Hall, 2010.