ANALISIS RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN ALAT BERAT SHEEP’S FOOT ROLLER DAN VIBRATOR ROLLER DALAM PEKERJAAN BADAN JALAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL MEDAN- KUALANAMU- TEBING TINGGI SEKSI 3: PARBARAKAN – LUBUK PAKAM ZONA 5
Indah Siahaan 1 , Edim Sinuraya 2
1 Alumni Program Studi D3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik UNIMED
2 Dosen Pengajar Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik UNIMED (edimsinuraya@gmail.com)

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produktivitas dan renana anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penggunaan alat berat sheep foot roller dan vibrator roller dalam pekerjaan pekerjaan badan jalan pada proyek pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: Perbarakan- Lubuk Pakam (zona 5). Dalam teknik pelaksanaan pekerjaan badan jalan pada proyek pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu Tebing Tinggi Seksi 3: Perbarakan- Lubuk Pakam (zona 5) sudah sesuai dengan standard  SNI. Dalam  penyelesaian  penelitian  ini,  penulis  mencoba  menghitung  produktivitas  dan rencana  anggaran  biaya  yang  diperlukan  dalam  pekerjaan  badan  jalan  pada  proyek  pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: Perbarakan- Lubuk Pakam (zona 5).
Kata Kunci : rencana anggaran biaya, Sheep foot roller, Vibrator roller Pekerjaan Pemadatan Badan Jalan

## ABSTRACT
This research aims to determine the productivity and renana budget required for the use of heavy equipment and a vibrator roller sheep foot roller in the work of the agency's work on highway construction projects Kualanamu- Medan-Tebing Tinggi Section 3: Perbarakan- Lubukpakam (zone 5). In the technical implementation of the work of  the  road  on  highway  construction  projects  Tebing  Tinggi  Medan-Kuala  Namu  Section  3:  Perbarakan- Lubukpakam (Zone 5) is in conformity with ISO standards. In the completion of this study, the authors tried to calculate productivity and the budget plan is required in the work of the road on highway construction projects Kualanamu- Medan-Tebing Tinggi Section 3: Perbarakan- Lubukpakam (zone 5).
Keywords: the budget plan, Sheep foot roller, roller Vibrator Compaction Works Agency for Roads
1.   Pendahuluan
Perkembangan
pembangunan
di
Indonesia  yang  saat  ini  sedang  dilakukan diberbagai  provinsi  di  Indonesia  sangatlah berpengaruh untuk kemajuan Negara Indonesia  ini  nantinya.  Salah  satunya  di Provins  i  Sumatera    Utara  yaitu    pada  proyek pembangunan  jalan  tol  yang    termasuk  dalam suatu  proyek  yang  cukup  besar  dan  banyak menyerap tenaga kerja.
Suatu  proyek  konstruksi  akan  berhasil karena  adanya  perencanaan  dan  pelaksanaan yang baik di lapangan. Pada proyek konstruksi bangunan  jalan  khususnya  jalan  tol  sangat
diperlukan adanya perencanaan yang nantinya akan  dipakai  untuk  menjadi  acuan  pada  saat berada  di  lapangan.  Perencanaan  dibuat bertujuan  agar  semua  pekerjaan  yang dilakukan  dalam  proyek  dapat  terkoordinasi dan berjalan dengan baik.
Pada  saat  ini    hampir  semua  proyek bangunan seperti proyek pembangunan rumah tempat tinggal, proyek pembangunan jembatan,  proyek  pembangunan  jalan  tol, semua  sudah  diatur  oleh  sistem  manajemen yang nantinya akan mengatur semua pelaksanaan  pekerjaan  dalam  proyek  agar dapat berjalan dengan baik dan teratur.
Rencana  Anggaran  Biaya  adalah  salah satu  dari  bagian  sistem  manajemen  dalam proyek  yang  sangat  berpengaruh  dalam pelaksanaan  proyek.  Alat  berat  adalah peralatan  yang  sangat  diperlukan  untuk membantu pekerjaan dalam proyek. Penggunaan  alat  berat  bukan  hanya  dipakai begitu saja. Alat berat dalam proyek juga diatur dalam manajemenan ggaran biaya proyek agar penggunaannya teratur.
Alat berat Sheep’s foot Roller dan Vibrator Roller dalam  sebuah  proyek  konstruksi  jalan sangat  penting  untuk  digunakan  yaitu  dalam proses  pembuatan  atau  pekerjaan  badan  jalan. Pada  pekerjaan  badan  jalan  ini  yang  meliputi bagian  penggunaan Sheep’s  foot  Roller dan Vibrator  Roller adalah  pekerjaan  bagian timbunan untuk pembentukan badan jalan.
Sheep’s  foot  Roller dan Vibrator  Roller sangat  berperan  penting  dalam  pekerjaan badan  jalan,  dimana  fungsi  dari  kedua  alat  ini hampir  sama  yaitu  untuk  memadatkan timbunan dan membantu mengurangi kadar air di dalam tanah.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas adapun  permasalahan  yang  ditinjau  dalam proyek pekerjaan badan jalan, jalan tol Medan- Kualanamu-  Tebing  Tinggi  adalah  Rencana Anggaran  Biaya  penggunaan  alat  berat sheep foot roller dan vibrator roller dimana peranan alat berat  menunjukkan  kelancaran  bagi  suatu proyek  konstruksi,  sehingga  perlu  diteliti bagaimana rencana anggaran biaya penggunaan  alat  berat sheep  foot  roller dan vibrator roller dalam pekerjaan badan jalan, jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi.
a. Alat-alat  berat  apa  sajakah  yang  digunakan pada proyek pekerjaan badan jalan.
b. Bagaimanakah  produktivitas  alat-alat  berat yang digunakan.
c. Rencana  Anggaran  Biaya  penggunaan  alat- alat berat.

## BatasanMasalah
Berdasarkan identifikasi masalah maka batasan  masalah  dalam  penulisan  ini  adalah menganalisis rencana anggaran biaya penggunaan  alat  berat sheep  foot  roller dan vibrator roller dalam pekerjaan badan jalan pada proyek  pembangunan  jalan  tol  Medan- Kualanamu-  Tebing  Tinggi,  dimana  penulis mengamati  pekerjaan  badan  jalan  dan
pegadaan  material  dan  perataan  pada  seksi  3: Perbarakan- LubukPakam, yaitu pada zona 5.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  identifikasi  masalah  dan batasan  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut a. Bagaimana  produktivitas  alat  berat Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller ?
b. Bagaimana produktivitas dan biaya pengunaan  alat  berat Sheep  Foot  Roller dan Vibrator Roller ?
c. Bagaimana  perhitungan  anggaran  biaya penggunaan alat berat Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller ?

## Tujuan Penulisan
a. Untuk mengetahui produktivitas alat berat Sheep  Foot  Roller dan Vibrator  Roller pada proyek  pembangunan  jalan  tol  Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi.
b. Mengetahui    produktivitas  dan  biaya pengunaan alat berat Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller pada proyek pembangunan jalan  tol  Medan-  Kualanamu-  Tebing Tinggi.
c. Untuk mengetahui
perhitungan
penggunaan  alat  berat Sheep  Foot  Roller dan Vibrator  Roller dan  analisis  Rencana Anggaran  Biaya Sheep  Foot  Roller dan Vibrator Roller pada zona 5.

## Metode Pengumpulan Data
a. Melakukan  pengamatan  langsung  ke proyek  pembangunan  jalan  Tol  Medan- Kualanamu-  Tebing  Tinggi  Seksi  3: Perbarakan-  Lubuk  Pakam,  yaitu  pada zona 5.
b. Studi  perpustakaan  yaitu  pengumpulan informasi-  informasi  dari  buku  literatur atau  materi-materi  yang  berhubungan dengan  judul  Penelitian  ini  dari  berbagai sumber seperti buku, internet, dan  jurnal.
c. Konsultasi  dengan  yang  bertugas  pada proyek  pembangunan  jalan  tol  Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi.

## 2.   Kajian Teori
Pada  suatu  proyek  konstruksi  peranan alat  berat  sangatlah  diperlukan  dalam membantu  setiap  bagian-  bagian  pekerjaan yang  ada  dalam  proyek  tersebut  dengan  skala besar.
Analisis  biaya  adalah  suatu  cara perhitungan  harga  satuan  pekerjaan  yang
Analisis Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Alat Berat Sheep’s Foot Roller Dan Vibrator Roller Dalam Pekerjaan Badan Jalan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: Parbarakan – Lubuk Pakam Zona 5
dijabarkan  dalam  perkalian  indeks  alat  yang digunakan  dan  upah  kerja  dengan  harga  sewa peralatan  dan  standar  pengupahan  pekerja, untuk menyelesaikan per-satuan pekerjaan.

## Pekerjaan Badan Jalan
Pekerjaan  badan  jalan  adalah  penyiapan badan jalan pada pekerjaan jalan dan pelebaran jalan  yang  meliputi  pekerjaan  pembersihan, pembentukkan tanah dasar dan pembentukkan elevasi  jalan  agar  elevasinya  sesuai  dengan yang  ditunjukkan  gambar  rencana  atau  sesuai dengann  petunjuk  direksi  pekerjaan,  dan termasuk pekerjaan pemadatan tanah dasar.

## Pekerjaan Persiapan
Adapun  pekerjaan-pekerjaan  yang dilaksanakan  dalam  pekerjaan  persiapan tersebut, yaitu :
a. Pekerjaan  pematokan  dan  pengukuran ulangPekerjaan pematokan dan pengukuran ulang dilaksanakan oleh
kontraktor pelaksana dengan tujuan  pengecekan ulang pengukuran. Pemasangan patok pengukuran  untuk  profil  memanjang dipasang pada setiap jarak 25 meter.
b. Survey  kelayakan  struktural  konstruksi perkerasan.Kelayakan  struktural  konstruksi perkerasan dilaksanakan dengan pemeriksaan  destruktif  yaitu  suatu  cara pemeriksaan  dengan  menggunakan  alat DCP  ( Dinamic  Cone  Penetrometer )  untuk mengetahui  nilai  CBR  ( California  Bearing Ratio ).
c. Penyiapan  badan  jalan  Pekerjaan  ini meliputi  pembersihan  lokasi,  penutupan jalan  dan  lainnya.  Sehingga  pelaksanaan proyek ini berjalan dengan lancar.

## Pekerjaan Galian
Adapun prosedur pekerjaan dari pekerjaan galian, yaitu :
a.
Lokasi  yang  akan  dipotong  (cutting) haruslah terlebih dahulu dilakukan pekerjaan  clearing  dan  grubbing  yang bertujuan  untuk  membersihkan  lokasi  dari akar-akar pohon dan batu-batuan.
b. Untuk  mengetahui  elevasi  jalan  rencana, surveyor  harus  melakukan  pengukuran dengan  menggunakan alat ukur (theodolit). Apabila  elevasi  tanah  tidak  sesuai  maka tanah dipotong kembali dengan menggunakan  alat  berat  (motor  grader),
sehingga  merata    sampai  elevasi  yang diinginkan.
c. Memadatkan  tanah  yang  telah  dipotong dengan menggunakan Sheep’s Foot Roller dan Vibrator Roller.
d. Melakukan  pengujian  kepadatan  tanah dengan tes kepadatan (ujidensity Sand Cone test) di lapangan.

## Pekerjaan Timbunan
Timbunan  tanah  yang  dilakukan  pada pekerjaan    tanah  biasanya  diberi  persyaratan kepadatan. Oleh karena itu pekerjaan timbunan pada  dasarnya  adalah  pekerjaan  pemadatan tanah.

## Pekerjaan Pemadatan
Pemadatan  tanah  adalah  suatu  proses dimana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan  dengan  cara  mekanis.Standar kepadatan  menggunakan  ukuran  standar proktor  (misalnya  95%  standar  proktor).  Cara pemadatan  tanah  yang  perlu  diperhatikan adalah :
a. Pemberian air untuk pemadatan secukupnya.
b. Pemadatan  dilakukan  lapis  demi  lapis dengan ketebalan gembur (loose), tertentu (maks.  25  cm  per  lapis),  tergantung besarnya  energi  alat  pemadatan  yang bersangkutan.
c. Untuk  menetapkan  tebal  lapisan  gembur, dan  berapa  kali  lintasan  pemadatan dengan alat yang ada.
d. Pemilihan  jenis  alat  pemadatan  yang sesuai  dengan  jenis  tanah  yang  akan dipadatkan.
Pengujian Kepadatan Tanah/ Sand Cone
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui  nilai  kepadatan  dan  kadar  air dilapangan.  Juga  bisa  sebagai  perbandingan pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  dilapangan dengan perencanaan pekerjaan.

## Alat Berat
Menurut  Rostiyanti  (2002)  :  (1)  yang dimaksud dengan alat- alat berat yang dikenal di  dalam  ilmu  Teknik  Sipil  adalah  alat  yang digunakan  untuk  membantu  manusia  dalam melakukan  pekerjaan  pembangunan  suatu struktur.  Tujuan  dari  penggunaan  alat-alat
berat  tersebut  adalah  untuk  memudahkan manusia  dalam  mengerjakan  pekerjaannya, sehingga  hasil  yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif lebih singkat.
Tabel 1.  Alat pemadat yang cocok untuk jenis tanah tertentu Material Steel Whe el Pneum atic Vibrat ory Tampi ng Foot Gri d Batuan 1 3 1 1 1 Kerikil, Bersih atau berlump ur 1 2 1 1 1 Kerikil berlemp ung 1 2 2 1 2 Pasir, bersih atau berlump ur 3 3
1 3 2 Pasir, berlemp ung 3 2 2 1 3 Lempun g berpasir atau berlump ur 3 1 2 1 3 Lempun g , berat 3 1
2 1 3
Keterangan : 1 = direkomendasikan 2 = dapat dipakai 3 = kurang direkomendasikan (sumber : Construction Methods and Management, 1998, dalam Rostiyanti (2002)
Alat Berat Sheep Foot Roller Prinsip  dari sheep’s  foot  roller ini  adalah sebuah  silinder  yang  dibagian  luarnya dipasang  kaki-kai,  pada  kaki-kai  ini  terjadi tekanan  yang  tinggi,  sehingga  kaki-kaki  ini baik  digunakan  untuk  tanah  berpasir  dengan sedikit mengandung lempung juga tanah yang plastis dan kohesif.
Rumus Produktivitas sheep foot roller :
KP m³/jam
Dimana : KP   = Taksiran kapasitas produksi  (m³/jam)
LK    =  Lebar efektif drum (m) F       = Kecepatan kerja (km/jam) H      =  Ketebalan  material  yang  dipadatkan untuk setiap jalur pemadatan (m) N      = Jumlah passing FK    = Faktor koreksi, terdiri dari : - efisisiensi waktu - efisiensi kerja
- efisiensi operator
Alat Berat Vibrator Roller Vibrator roller adalah alat yang digunakan  untuk  pemadatan  tanah  atau material  sedemikian  hingga  tercapai  tingkat kepadatan  yang  diinginkan.Jenis  rodanya biasanya  terbuat  dari  besi  seluruhnya  atau ditambah  dengan  pemberat  berupa  air  atau pasir.Bisa terbuat dari karet berupa roda ban .
Rumus produktivitas vibrator roller :
KP m³/jam
Dimana :
KP   = Taksiran kapasitas produksi  (m³/jam) LK    =  Lebar efektif drum (m) F       = Kecepatan kerja (km/jam) H      =  Ketebalan  material  yang  dipadatkan untuk setiap jalur pemadatan (m) N      = Jumlah passing FK    = Faktor koreksi, terdiri dari : - efisisiensi waktu - efisiensi kerja
- efisiensi operator

## Dump Truck
Pada  pelaksanaan  pekerjaan  untuk pengangkutan tanah material timbunan dipergunakan  alat  berat  Dump  Truck.Dump Truck sangat baik digunakan untuk pengangkutan  tanah  yang  relatif  jarak  angkut cukup jauh.
Berikut  rumus  kapasitas  produksi  Dump Truck:

## Q Dump Truck
Dimana : Q    = Produktivitas (jam) CT  = Waktu Siklus (menit)

## Motor Grader
Pada  pelaksanaan  pekerjaan  untuk pembentukan permukaan (perataan)
digunakan alat berat Motor Grader juga untuk
Analisis Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Alat Berat Sheep’s Foot Roller Dan Vibrator Roller Dalam Pekerjaan Badan Jalan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: Parbarakan – Lubuk Pakam Zona 5
membentuk
permukaan
yang
dikehendaki.Penggunaan  alat  berat  ini  sangat tepat  karena  bekerja  sangat  kuat,  cepat  dan praktis. Berikut kapasitas produksi motor grader :

## Prod = 1000 vWE
Dimana : V  = Kecepatan alat (km/jam) W = Lebar efektif per pass (meter) E  = Efisiensi Kerja alat

## Rencana Biaya Operasional Alat Berat
Biaya-biaya yang termasuk biaya pengeluaran alat berat adalah biaya penyewaan alat,  biaya  mobilisasi  dan  demobilisasi,  dan biaya  upah  tenaga  operator.  Peralatan konstruksi  yang  digerakan  oleh  motor  bakar ( internal  combustion  engine )  memerlukan  solar dan  minyak  pelumas,  yang  juga  harus diperhitungkan sebagai biaya operasional.

## Biaya Penyewaan Alat
Tidak  semua  peralatan  konstruksi dimiliki oleh kontraktor. Dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu, diperlukan peralatan-peralatan  khusus  yang  diperoleh dengan cara menyewa.

## Biaya Bahan Bakar
Jumlah  bahan  bakar  untuk  alat  berat yang menggunakan bensin atau solar berbeda- beda.
Bensin : BBM = 0,06 x HP x eff Solar   : BBM = 0,04 x HP x eff
Biaya Upah Kerja Besarnya  upah  kerja  untuk  operator/ helper  pada excavator,  bulldozer,  motor  grader, vibrator roller dan sopir/kenek pada dump truck adalah  tergantung  dari  lokasi  pekerjaan, perusahaan yang bersangkutan, peraturan yang berlaku di lokasi, dan kontrak kerja antara dua pihak tersebut.

## Perhitungan Pemakaian Minyak Pelumas
Perhitungan  penggunaan  pelumas  per jam  (Qp)  biasanya  berdasarkan  jumlah  waktu operasi  dan  lamanya  penggantian  pelumas. Pergantian  minyak  pelumas  dilakukan  setiap 100  sampai  200  jam,  dapat  dihitung  jika diketahui daya mesin (hp), kapasitas karter (c),
selang  penggantian  (t)  dan  faktor  efisiensi  alat (f).

## Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi
Alat  berat  yang  disewa  dari  suatu tempat,  membutuhkan  biaya  transportasi  alat tersebut  ke  lokasi  proyek  dan  biaya transportasi  alat  tersebut  kembali  ketempat asalnya.Untuk  alat-alat  berat  tertentu  bahkan diperlukan kendaraan khusus untuk mengangkat alat berat tersebut ke lokasi proyek dan sebaliknya.

## Biaya Operasional Total
Biaya operasional total yang dikeluarkan untuk  masing-masing  tipe  alat  adalah penjumlahan  semua  biaya  yang  dikeluarkan untuk  penyewaan  alat,  upah  tenaga  operator dan biaya untuk pemakaiaan solar dan minyak pelumas  selama  waktu  pelaksanaan  pekerjaan ditambah  biaya  mobilisasi  dan  demobilisasi alat. Biaya operasional total alat ditulis dengan variabel Co dengan satuan rupiah.
Tabel 2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ( Biaya Operasional Total ) No  Jenis pekerjaan / Jenis Biaya Vol Harga Satuan Biaya  Ket 1 Biaya penyewaan alat 2 Biaya Bahan Bakar 3 Biaya Upah kerja 4 Biaya pemakaian minyak pelumas 5 Biaya Pemakaian
Gemuk

## Analisis Harga Satuan
Analisis  harga  satuan  pekerjaan  meru- pakan analisis material, upah tenaga kerja, dan peralatan  untuk  membuat  satuan-satuan pekerjaan  tertentu  yang  diatur  dalam  SNI
maupun BOW.Dari hasilnya ditetapkan koefisien  pengali  untuk  material,  upah  tenaga kerja dan
peralatan
semua
jenis pekerjaan.Sedangkan  analisis  di  lapangan ditetapkan  berdasarkan  hasil  perhitungan  di lapangan.

## 3.      Analisis  Rencna  Anggaran  Biaya  dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang ditinjau  dari  lapangan  dengan  adanya  teknik pelaksanaan pekerjaan badan jalan dan rencana anggaran biaya penggunaan alat berat sheep foot roller dan vibrator  roller yang  dipakai  dalam proyek  pembangunan  jalan  tol  Medan- Kualanamu  -  Tebing  Tinggi  seksi  3: Perbarakan- Lubuk Pakam pada zona 5 dengan panjang  600  m  dan  lebar  30  m,  penelitian  ini meninjau, terdiri dari :

## Pekerjaan Persiapan
a) Pengujian  CBR  ( California  Bearing  Ratio ) pada tanah dasar mengunakan alat uji DCP ( Dinamic  Cone  Penetrometer )  ,  dengan  syarat ≥  6%  .Tujuannya  adalah  untuk  mengetahui daya dukung tanah.
b) Pekerjaan  pematokan  dan  pengukuran dengan tujuan pengecekan ulang pengukuran. Pemasangan patok pengukuran  untuk  profil  memanjang  yang pada proyek ini  dipasang pada setiap jarak 25 meter.
c) Pembersihan lokasi pekerjaan atau pekerjaan  galian  biasa  dengan  menggali tanah  berlumpur,  sampah,  atau  bahan  tak terpakai  lainnya  sampai  kedalaman  yang diminta  oleh  Konsultan  Pengawas  dan menutup  jalan,  sehingga  pelaksanaan pekerjaan timbunan berjalan dengan lancar.

## Proses Penghamparan
a) Sebelum  memulai  pekerjaan  timbunan badan  jalan,  Kontraktor  terlebih  dahulu mengurug  kembali  segala  lubang  dan memadatkannya hingga mencapai kepadatan 95 % kepadatan kering
maksimum
atau dalam proyek pembangunan jalan tol Medan- Kualanamu- Tebing  Tinggi  memakai  standard  sesuai AASHTO T99.
b) Borrow  material atau  material  timbunan badan  jalan  dihampar  selapis  demi  selapis atau  per layer horizontal  dengan  tebal  yang
sama  yaitu  25  cm/ layer dalam  keadaan padat dengan panjang 100 m/ sisi jalan.

## Proses Pemadatan
Pada tahap ini tanah laterit/ tanah merah yang telah dihamparkan kemudian dipadatkan agar  mendapatkan  ketebalan  sesuai  dengan yang  direncanakan.  Pada  bagian  ini  alat  berat yang  digunakan  ada  2  (dua)  jenis  yaitu  : Sheep Foot  Roller dan Vibrator  Roller dimana    pada tahap yang pertama alat berat yang digunakan adalah Sheep  Foot  Roller dengan  banyak passing/  lintasan  sebanyak  4  (empat)  passing dengan  tebal  lapisan  25  cm/layer,  dan  pada tahap  yang  ke  2  digunakan  alat  berat Vibrator Roller dengan banyak passing/lintasan rencana sebanyak  8  passing  dengan  tebal  lapisan  25 cm/layer.
Sheep Foot Roller dan Produktivitasnya
KP m³/jam
=  830
4
= 207,5 m³/jam Sedangkan volume pemadatan pada zona 5 per 1 layer adalah,
30mx600 m x 0,25 = 4500 m³ + penyusutan 10 % = 4500 m³ + 450 = 4950 m³ Dengan  banyaknya  waktu  yang  diperlukan adalah =   4950 207,5 =   23,8 jam ~ 24 jam
Vibrator Roller dan Produktivitasnya KP m³/jam
= 498 8
= 62,25 m³/jam
Sedangkan volume pemadatan pada zona 5 per 1 layer adalah,
30mx600 m x 0,25 = 4500 m³ + penyusutan 10 % = 4500 m³ + 450
= 4950 m³
Dengan  banyaknya  waktu  yang  diperlukan adalah =  4950 62,25 = 79,5 ~ 80 jam
Analisis Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Alat Berat Sheep’s Foot Roller Dan Vibrator Roller Dalam Pekerjaan Badan Jalan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: Parbarakan – Lubuk Pakam Zona 5
Dump Truck dan Produktivitasnya
Pada  proyek  pembangunan  jalan  tol Medan-  Kualanamu-  Tebing  Tinggi  seksi  3  : Perbarakan – Lubuk Pakam ini khususnya pada zona  5 dump  truck digunakan  untuk pengangkutan  material  tanah  laterit/merah dari quarry menuju  ke  lokasi  proyek.  Pada proyek ini kapasitas angkut dump truck adalah 10 m³.
Dengan  volume  pemadatan  pada  zona  5  per  1 layer adalah ,
30mx600 m x 0,25= 4500 m³ + penyusutan 10 % = 4500 m³ + 450 = 4950 m³ Jadi, banyaknya  Dump Truck yang diperlukan untuk  melakukan  pemadatan  dalam  I  layer adalah  4950 : 10 m³   =  495 DT.
Motor  Grader dan Produktivitasnya Kecepatan rata-rata motor grader adalah 3  km/jam  dengan  lebar  efektif  per  pass  2,4 meter,  sedangkan  efisiensi  kerja  alat  adalah 0,83.
Prod  =  1000 x 3 x 2,4 x 0,83 =  5976 m²/ jam Sedangkan volume pemadatan pada zona 5 per 1 layer adalah,
30 x 600 m x 0,25  =  4500 m³ + penyusutan 10% = 4500 m³  + 450 = 4950 m³ Dengan  banyaknya  waktu  yang  diperlukan adalah 4950 m³: 5976 m² = 0,82 ~ 1 jam

## Tes Kepadatan Tanah
Untuk mengetahui kadar air yang masih ada  di  dalam  tanah  timbunan  maka  perlu diadakan  test  untuk  kepadatan  tanah.  Pada proyek  ini  tes  kepadatan  tanah  dilakukan dengan  cara  tes Sand  Cone dengan  nilai kepadatan  95  %.  Tes sand  cone pada  tanah dilakukan  untuk  menentukan  kepadatan ditempat  dari  lapisan  tanah  atau  perkerasan yang telah dipadatkan.
Hasil  penelitian  yang  ditemukan  pada lapangan  setelah  pemadatan  menggunakan Vibrator Roller bahwa kadar air yang masih ada pada  tanah  timbunan  adalah  18,  41  %  dengan berat jenis tanah pada saat pengujian dilakukan 1,62 gr/cm³.
Rencana  Anggaran  Biaya  Pengoperasian  Alat Berat Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller Pada  proyek  pembangunan  jalan  tol Medan-  Kualanamu-  Tebing  Tinggi  ini, pemadatan  pada  pekerjaan  pembentukkan badan  jalan  menggunakan  alat-alat  berat  yang dapat
membantu
prose pekerjaan pemadatan.Pada bagian ini penulis mengamati pada  alat  berat Sheep  Foot  Roller dan Vibrator Roller untuk  memperhitungkan  Rencana Anggaran Biaya pengoperasian alat berat Sheep Foot  Roller dan Vibrator  Roller .Pada  bagian pekerjaan  pemadatan  badan  jalan  ini  penulis mengamati pada zona 5 dengan panjang zona 5 sepanjang  600  m  dan  lebar  30  meter.  Proyek pembangunan  jalan  tol  Medan-  Kualanamu- Tebing Tinggi ini menggunakan alat berat Sheep Foot Roller dengan merk  Sakai type SV 515 TF dan Vibrator  Roller dengan  merk  yang  sama yaitu Sakai type SV  515 TF.
Rencana  Anggaran  Biaya  Pengoperasian  Alat Berat Sheep Foot Roller
Tabel 3 . Biaya Operasional Total Per Jam Sheep Foot Roller
No  Jenis pekerjaan / Jenis Biaya Vol Harga Satuan Biaya K et 1 Biaya penyewaan alat 1 jam  Rp. 81.600 Rp. 81.600 2 Biaya Bahan Bakar 12,5/ jam Rp. 9.650 Rp. 120.625 3 Biaya Upah kerja 1 hari Rp. 150.000 Rp. 150.000 4 Biaya pemakaian minyak pelumas 0,34 gal/j am Rp. 75.407 Rp. 25.638 5 Biaya Pemakaian Gemuk 0,25 kg/j am Rp. 27.373 Rp. 6.843 Total Rp 384.606/jam = Rp. 384.706 x 24 jam = Rp 9.232.944
Jadi,  Rencana  Anggara  Biaya  pemakaian alat  berat sheep  foot  roller pada  proyek pembangunan  jalan  tol  Medan-  Kualanamu- Tebing  Tinggi  Seksi  3  :  Perbarakan-  Lubuk Pakam,  dimana  panjang  zona  5  adalah  600  m dan  luas  30  m  dengan  lamanya  produktivitas
alat  24  jam  memerlukan  biaya  pengoperasian alat berat sheep foot roller sebesar Rp 9. 232. 944 untuk  menyelesaikan  satu  layer  pemadatan pada pekerjaan pembentukkan badan jalan.
Rencana  Anggaran  Biaya  Pengoperasian  Alat Berat Vibrator Roller
Tabel  4.    Biaya  Operasional  Total  Per  Jam

## Vibrator Roller
No  Jenis pekerjaan / Jenis Biaya Vol Harga Satuan Biaya K et 1 Biaya penyewaan alat 1 jam  Rp. 306.122 Rp. 306.122 2 Biaya Bahan Bakar 12,5/ jam Rp. 9.650 Rp. 120.625 3 Biaya Upah kerja 1 hari Rp. 150.000 Rp. 150.000 4 Biaya pemakaian minyak pelumas 0,34 gal/j am Rp. 75.407 Rp. 25.638 5 Biaya Pemakaian Gemuk 0,25 kg/j am Rp. 27.373 Rp. 6.843 Total Rp 609.228/jam = Rp 609.228x 80 jam = Rp 48.738.240
Jadi,  Rencana  Anggara  Biaya  pemakaian alat berat vibrator roller pada proyek pembangunan  jalan  tol  Medan-  Kualanamu- Tebing  Tinggi  Seksi  3  :  Perbarakan-  Lubuk Pakam,  dimana  panjang  zona  5  adalah  600  m dan  luas  30  m  dengan  lamanya  produktivitas alat  80  jam  memerlukan  biaya  pengoperasian alat  berat vibrator  roller sebesar  Rp  48.  738.  240 untuk  menyelesaikan  satu  layer  pemadatan pada pekerjaan pembentukkan badan jalan.
Rencana  Anggaran  Biaya  Penggunaan Dump Truck dan Motor Grader Dari hasi produktivitas di atas diperoleh banyaknya dump truck yang diperlukan untuk menyelesaikan  1  layer  pekerjaan  pemadatan tanah  adalah  sebanyak  495  DT  dengan kapasitas  dump  truck  bermuatan  10  m³ sedangkan  biaya  upah  sekali  pengangkutan dump truck adalah Rp 450.000. Jadi biaya yang diperlukan adalah :
Biaya Dump Truck =  495 DT x Rp 450.000
=   Rp 222.750.000 Sedangkan  untuk  biaya  penggunaan  alat  berat Motor  Grader  diketahui  dari  perhitungan produktivitas  di  atas  banyaknya  waktu  yang diperlukan  untuk  menyelesaikan  I  layer pekerjaan pemadatan tanah adalah sebanyak 1 jam  dengan  biaya  penggunaan  motor  grader per  jam  adalah  Rp  81.600  .  Jadi  biaya  yang diperlukan adalah :
Biaya Motor Grader  =   1 jam x Rp 81.600 =   Rp 81.600
Total  Rencana  Anggaran  Biaya  Penggunaan Alat Berat Sheep Foot
Roller,Vibrator Roller, Dump Truck, dan Motor Grader
Tabel  5.  Biaya  Operasional  Total Sheep  Foot Roller,Vibrator  Roller, Dump Truck dan Motor Grader
N o Alat Berat Jam oper asi Kapasi tas Prod. m 3 /ja m
Vol m 3 Biaya yang diperlukan 1 Sheep Foot Roller 24 jam 207,5 4950 Rp.    9.232.944 2 Vibrato r Roller 80 jam 62,25 4950 Rp.   48.738.240 3 Dump Truck 495 DT - 4950 Rp. 222.750.000 4 Motor Grader 1 jam 5976m 3 4950 Rp. 81.600 Total Rp 280.802.784
Perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya seperti  yang  diuraikan  di  atas,  adalah  untuk pemadatan  tanah  pada  pekerjaan  badan  jalan untuk  satu  lapisan/  layer.  Jadi  proyek pembangunan  jalan  tol  Medan-  Kualanamu- Tebing  Tinggi  Seksi  3  :  Perbarakan-  Lubuk Pakam,  dalam  pengoperasian  alat  berat Sheep Foot  Roller dan Vibrator  Roller pada  proses pemadatan  dalam  pekerjaan  pembentukkan badan  jalan  memerlukan  biaya  sebesar  Rp 280.802.784  untuk satu lapisan/ layer.

## 4.     Kesimpulan dan Saran
4.1   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah penulis dapat dari proyek  pembangunan  jalan  tol  Medan – Kualanamu – Tebing  Tinggi  Seksi3
Analisis Rencana Anggaran Biaya Penggunaan Alat Berat Sheep’s Foot Roller Dan Vibrator Roller Dalam Pekerjaan Badan Jalan Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi 3: Parbarakan – Lubuk Pakam Zona 5
:Perbarakan – Lubuk  Pakam  adalah sebagai berikut :
1) Alat berat Sheep Foot Roller dan Vibrator
Roller yang  digunakan  pada  proyek pembangunan jalan tol Medan-
Kualanamu-  Tebing  Tinggi  Seksi3 :Perbarakan-  Lubuk  Pakam  ini  dalam keadaan baik.
2) Alat berat Sheep Foot Roller dan Vibrator Roller yang  dipakai  adalah  merk  Sakai dengan type SV 515 TF.
3) Produktivitas  alat  berat sheep  foot  roller yang  telah  diteliti  dan  dihitung  yaitu pada  pekerjaan  timbunan  dalam pembentukkan badan jalan adalah
5 , 207 4 830  m³/jam, dengan
volume  pemadatan  pada  zona  5  per  1 layer adalah 30 m x 600 m x 025 = 4500 m³ + penyusutan 10 % = 4950 m³.
4) Waktu yang diperlukan sheep foot roller untuk menyelesaikan adalah
8 , 23 5 , 207 4950  ~ 24 jam.
5) Produktivitas  alat  berat vibrator  roller yang  telah  diteliti  dan  dihitung  yaitu pada  pekerjaan  timbunan  dalam pembentukkan badan jalan adalah

8 498 62,25  m³/  jam,  dengan volume pemadatan pada zona 5 per 1 layer =    30m x 600 m x 0,25 = 4500 m³+penyusutan 10% = 4950 m³. Waktu  yang  diperlukan vibrator  roller untuk menyelesaikan adalah 4950   = 79,5 ~ 80 jam . 62,25
6) Rencana  Anggaran  Biaya  pemakaian alat  berat sheep  foot  roller untuk menyelesaikan  zona  5  sepanjang  600 m  dan  lebar  30  m  untuk  1 lapisan/layer adalah Rp 384. 706/ jam x  24  jam  waktu  produktivitas  =  Rp 9.232.944.
7) Rencana  Anggaran  Biaya  pemakaian alat  berat vibrator  roller untuk menyelesaikan  zona  5  sepanjang  600 m  danlebar  30  m  untuk  1
lapisan/layer adalah Rp 609.228/ jam x  80  jam  waktu  produktivitas  =  Rp 48.738.240.
8) Rencana  Anggaran  Biaya  pemakaian alat  berat  Dump  Truck  untuk menyelesaikan 1 lapisan/layer pemadatan adalah Rp 222.750.000. 9) Rencana  Anggaran  Biaya  pemakaian alat  berat  Motor  Grader  untuk menyelesaikan 1 lapisan/layer pemadatan adalah Rp 81.600.
10) Total Rencana Anggaran Biaya untuk penggunaan alat berat sheep foot roller vibrator  roller,  dump  truck, dan motor grader pada  pekerjaan  timbunan dalam  pembentukkan  badan  jalan adalah Rp 280. 802. 784.
11) Berhubung karena lapisan tanah yang akan dipadatkan adalah 75 cm, maka pelaksanaan penimbunan dan pemadatan  adalah  3  kali  lapis/layer. Oleh  karena  itu  total  Rencana Anggaran  Biaya  untuk  penggunaan sheep foot roller dan vibrator roller pada pekerjaan
timbunan dan
pembentukkan  badan  jalan  adalah sebesar  3  x  Rp  280.802.784  =  Rp  842.
408. 352.

## 4.2   Saran
Pada  proyek  pembangunan  jalan  tol Medan- Kualanamu- Tebing Tinggi Seksi3
:Perbarakan-  Lubuk  Pakam  ditemukan masalah/hambatan  yang  terjadi  diluar dugaan maupun rencana sehingga mengakibatkan  keterlambatan.  Untuk  itu pada  kesempatan  ini  penulis  memberikan saran  yang  mungkin  bermanfaat  bagi pihak yang bersangkutan :
1) Perlunya dilakukan pengecekan setiap  melakukan  pekerjaan  maupun setelah selesai pekerjaan, agar mendapatkan  hasil  yang  sesuai dengan yang direncanakan.
2) Perlunya  peningkatan  keamanan pada lokasi proyek agar bahan-bahan maupun  peralatan  pekerjaan  yang berada pada pada lokasi proyek dapa tterjaga dengan baik.
3) Perlunya  dilakukan  pengecekkan pada pekerja yang berada pada lokasi proyek  apabila  ada  yang  belum
menggunakan  peralatan safety yang lengkap dan benar.
4) Perlunya mekanik yang stand by pada lokasi
proyek apabila terjadi
kerusakan pada alat berat.
5) Perlunya  ketertiban  dan  kesadaran agar pekerja tetap mengutamakan K3.

## Daftar Pustaka
Bestananda (2013)
“Perhitungan
Rencana
Anggaran Biaya” Akses: 6 Mei 2016 (http://bestananda.blogspot.co.id/201 3/09/perhitungan-rencana-anggaran- biaya.html) Ervianto,  Wulfram  I.  (2004).  “ Teori-  Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi ” Yogyakarta: ANDI.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No. 11/PRT/M/2013 tentang
Pedoman
Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang Pekerjaan Umum . Rostiyanti,  Susi  Fatena.  (2002).  “ Alat  Berat Untuk  Proyek  Konstruksi ”.  Jakarta: Rineka Cipta. Rochmanhadi.  (1992).  “ Alat-alat  Berat  dan Penggunaannya” Semarang: YPBBU. Wilopo,  Djoko.  (2011).  “ Metode  Konstruksi  dan Alat-  Alat  Berat” .  Jakarta:  Universitas Indonesia (UI- Press).