## PERENCANAAN DESAIN DISPOSAL DAN PERHITUNGAN KAPASITAS DISPOSAL DI BANKO SELATAN PT BUKIT ASAM, Tbk. PROVINSI SUMATERA SELATAN
DISPOSAL DESIGN PLANNING AND DISPOSAL CAPACITY AT BANKO SELATAN PT BUKIT ASAM, Tbk., SOUTH SUMATRA PROVINCE
Siti Hardianti 1) , Riki Saputra 2) , Mirza Adiwarman 3) 1,2,3) Program Studi Teknik Pertambangan Batubara Politeknik Akamigas Palembang, 30257, Indonesia Corresponding Author E-mail: sitihardianti@pap.ac.id dan mirzaadiwarman@pap.ac.id
Abstract: Mining activities at PT Bukit Asam, Tbk. done by open pit mining system. Disposal design planning is an activity to plan a disposal model in a mine that aims to stockpile overburden material. The purpose of this research is to make a disposal design that is in accordance with the parameters determined by the company, to calculate the volume of overburden to be stockpiled in the South Banko disposal area and to calculate the loading and transportation equipment used for stripping overburden in the South Banko Pit. Planning for the design of the Banko-Selatan disposal was carried out  using  Minescape  5.7  software.  Before  making  the  disposal  design,  topographical  data  and  geotechnical  data  are prepared. The disposal design is carried out by entering the geometric parameters of the disposal level which have been determined  by  PJP  (Long  Term  Planning)  at  PT  Bukit  Asam,  Tbk.  namely  with  a  bench  height  of  6  m  and  a  bench width of 30 m and a slope angle of 18°, with an in pit dump scenario. From the results of the calculation of the Banko- Selatan disposal design, the target of the landfill is 92.192.212,8 BCM and the results of the volume or disposal capacity from the calculation of the triangle cut and fill using Minescape software get a volume of 105.000.817,63 BCM, with the area of the disposal area of Banko-Selatan South is 347,93 hectares with the lowest elevation is 138 meters above sea level and the highest elevation is 180 meters above sea level. In mining in South Banko for overburden there are 7 fleets. Loading equipment used is Komatsu PC 2000 as much as 1 unit. And the means of conveyance used are 3 units of Dump Truck Komatsu HD 785 or 1 excavator serving 3 units of HD 785 conveyance in 1 fleet.
Keywords: Design Disposal, Volume, Overburden.
Abstrak : Aktivitas  penambangan  di  PT  Bukit  Asam,  Tbk.  dilakukan  dengan  sistem  tambang  terbuka.  Perencanaan desain  disposal  merupakan  kegiatan  untuk  merencanakan  suatu  model  disposal  pada  suatu  tambang  yang  bertujuan untuk  menimbun  material  overburden.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  membuat  desain  disposal  yang  sesuai  dengan parameter yang ditentukan perusahaan, menghitung volume overburden yang akan ditimbun pada disposal area Banko Selatan  dan  menghitung alat  muat  dan  alat  angkut  yang  digunakan untuk  pengupasan  lapisan  tanah  penutup  di  Pit Banko Selatan. Perencanaan desain disposal Banko-Selatan dilakukan menggunakan software Minescape 5.7. Sebelum pembuatan desain disposal yang dipersiapkan adalah data topografi dan data geoteknik. Perancangan desain disposal dilakukan  dengan  memasukan  parameter  geometri  jenjang  disposal  yang  telah  ditentukan  oleh  PJP  (Perencanaan Jangka  Panjang)  di  PT  Bukit  Asam,  Tbk.  yaitu  dengan  tinggi  bench  6  m  dan  lebar  bench  30  m  dan  kemiringanya (single slope angle) sebesar 18°, dengan skenario  in pit dump. Dari hasil perhitungan desain  disposal Banko-Selatan didapat target timbunan sebesar 92.192.212,8 BCM dan hasil volume atau kapasitas disposal dari perhitungan triangle cut and fill dengan menggunakan Software Minescape 5.7. mendapatkan volume sebesar 105.000.817,63 BCM, dengan luas wilayah disposal Banko-Selatan adalah yaitu 347,93 Hektar dengan elevasi terendah adalah 138 mdpl dan elevasi tertingginya  adalah  180  mdpl.  Dalam  penambangan  di  Banko  Selatan  untuk  overburden  terdapat  7  fleet.  Alat  muat yang  digunakan  adalah  Komatsu  PC  2000  sebanyak  1  unit.  Dan  alat  angkut  yang  digunakan  adalah  Dump  Truck Komatsu HD 785 sebanyak 3 unit atau 1 excavator melayani 3 unit alat angkut HD 785 dalam 1 fleet . Kata kunci: Desain Disposal, Volume, Overburden .

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
PT  Bukit  Asam,  Tbk.  atau  disingkat dengan  nama  PTBA  adalah  salah  satu perusahaan  tambang  batubara  terbesar  di Indonesia.  Perusahaan  tambang  batubara  PT
Bukit  Asam,  Tbk.  ini  merupakan  perusahan tambang  batubara  yang  berskala  nasional  dan lokasi penambangan PT  Bukit Asam,  Tbk. ini terletak  di  daerah  Tanjung  Enim,  Propinsi Sumatera Selatan.
Volume 14 No. 02 Desember 2023
PT  Bukit  Asam,  Tbk.  adalah  bagian dari  MIND  ID  yang  terutama  bergerak  di bidang pertambangan batubara. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga  memiliki  Pelabuhan  di  Tarahan  serta dermaga di Teluk Bayur dan Kertapati. Hingga akhir  tahun  2021,  perusahaan  ini  memiliki  9 anak  usaha,  yakni:  PT  Bukit  Asam  Prima,  PT Internasional  Prima  Coal,  PT  Bukit  Asam Metana  Ombilion,  PT  Bukit  Energi  Metana, PT  Bukit  Asam  Banko,  PT  Bukit  Multi Investama,  PT  Bukit  Energi  Investama,  PT Batubara Bukit Kendi, PT Bukit Asam Metana Enim.
PT Bukit Asam, Tbk. merupakan salah satu perusahaan tambang batubara di Indonesia.  PT  Bukit  Asam,  Tbk.  menerapkan sistem  penambangan  terbuka  dengan  bahan galian  yang  ditambang  adalah  batubara. Metode penambangan yang digunakan oleh PT Bukit  Asam,  Tbk.  adalah  metode continous mining dan conventional mining .
Kegiatan awal dari proses penambangan  ialah  pembersihan  lahan  dan pengupasan overburden yang  bertujuan  untuk memindahkan  lapisan  tanah  penutup  dengan alat-alat  mekanis  agar  dapat  dilakukan  proses penambangan  batubara. Overburden yang telah dikupas kemudian dipindahkan ke tempat penimbunan  yang  disebut disposal. Disposal merupakan  suatu  daerah  tempat  penimbunan material  yang  dimana  material  tersebut  harus digali  dari pit agar  dapat  memperoleh batubara.
Salah  satu  aspek  terpenting  dalam perencanaan  tambang  adalah  perancangan desain disposal, rancangan  desain disposal tambang bertujuan untuk jangka Panjang ( long term ) . Rancangan disposal ini akan memberikan  gambaran  mengenai  bentuk  dari desain disposal.
PT  Bukit  Asam,  Tbk.  mempunyai target  alokasi overburden dari  Pit  Banko- Selatan  sebesar  92.192.212,8  BCM  dalam  3 tahun dan PT Bukit Asam, Tbk. menginginkan sebuah  desain disposal yang  melebihi  dari target  alokasi  penimbunan overburden. Hal tersebutlah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian mengenai desain
disposal menggunakan software  Minescape 5.7. untuk  jangka  panjang  ( long  term )  di Banko Selatan yang saat ini belum melakukan kegiatan operasional . 1.2 Batasan Masalah
Batasan  masalah  dalam  penelitian  ini antara lain:
1. Desain disposal yang  dibuat  adalah  desain disposal jangka  panjang  ( long  term) untuk 3 tahun.
2. Volume disposal didapat  menggunakan metode cut  and  fill pada software Minescape 5.7.
3. Desain disposal dibuat untuk mengakomodasi  target  alokasi overburden di  pit  Banko  Selatan  yang  saat  ini  belum beroperasi.

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain:
1. Membuat  desain disposal yang  sesuai dengan  parameter  geoteknik  yang  telah ditetapkan perusahaan.
2. Menghitung volume overburden yang akan ditimbun  pada disposal area  Banko Selatan.
3. Menghitung  jumlah alat  muat  dan  alat angkut  yang  digunakan untuk  pengupasan lapisan tanah penutup di Pit Banko Selatan.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah :
1. Menghasilkan desain disposal yang sesuai dengan  parameter  geoteknik  yang  telah ditetapkan perusahaan.
2. Memperoleh  nilai  kapasitas  volume overburden yang  akan  ditimbun  pada disposal area Banko Selatan.
3. Mengetahui  jumlah alat  muat  dan  alat angkut yang digunakan untuk pengupasan lapisan  tanah  penutup  di  Pit  Banko Selatan.

## 2. TEORI DASAR

## 2.1 Disposal
Suatu  kegiatan  penambangan  secara konvensional adalah pemindahan lapisan tanah penutup  untuk  mengeruk  bahan  galian tambang.  Proses  kegiatan  tambang  terbuka dilakukan  penggalian  material  tanah  penutup oleh  alat  gali  muat  dan  alat  angkut.  Proses
Volume 14 No. 02 Desember 2023
penggalian  dan  pemuatan  material  tanah penutup  dilakukan  oleh  alat  gali  muat  dan pengangkutan  material  tanah  penutup  ke disposal dilakukan  oleh  alat  angkut. Disposal merupakan lokasi yang dirancang dan direncanakan  untuk  menampung  material tanah  penutup  dari  tambang.  Pembuatan disposal harus  dilakukan  dengan  parameter- parameter  aman  dan  situasi  keadaan  di lapangan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menentukan  parameter  kondisi  aman dumping (jarak  dan  tinggi  jenjang  tanggul)  terhadap kestabilan  lereng  area disposal ,  menguji kekuatan  tanah  dan  menetapkan  faktor pengontrol  saat  aktivitas dumping (Ibrahim, 2022).
Gambar 2.1 Pemindahan Lapisan Overburden
Ada tiga macam keadaan pengembangan material, yaitu: bank condition, loose  condition,  compact  condition. Disposal biasaya  dibuat  pada  lubang-lubang  bekas penambangan  ataupun  bekas  penambangan kuari.  Ketiga  lubang  tersebut  telah  penuh, maka  permukaan  dari disposal ini  akan tertutup  dengan  lapisan overburden untuk dijadikan daerah penghijauan.
Rancangan disposal sangat  penting untuk  perhitungan  keekonomian.  Lokasi  dan bentuk  dari disposal akan  berpengaruh terhadap  jumlah  gilir truck ,  biaya  operasi  dan jumlah truck dalam  satu  armada  yang diperlukan.  Pada  umumnya  daerah  yang diperlukan  untuk disposal luasnya  berkisar antara 2-3 kali dari daerah penambangan (pit) . Hal  ini  berdasarkan  pertimbangan diantaranya:
a. Material  yang  telah  dibongkar  ( loose material ) berkembang 30 - 45 % dibandingkan dengan material in situ.
b. Sudut  kemiringan  untuk  suatu dump umumnya lebih landai dari pit.
c. Material  pada  umumnya  tidak  dapat ditumpuk setinggi kedalaman dari pit.
2.2 Perancangan Disposal
Perencanaan  material  ke disposal menjadi  hal  yang  sangat  penting  untuk direncanakan  dalam  membuat  suatu  rencana tahapan  penambangan.  Salah  satu  yang  perlu diperhatikan  dalam  perencanaan  material adalah keseimbangan material ( material balance ).
Material balance berkaitan  dengan pembagian  material overburden ke disposal dengan  memperhatikan  jarak  angkut  dan memaksimalkan ruaangan disposal.
1. Tempat  penimbunan  dapat  terbagi  menjadi dua, yaitu: a. Waste  dump adalah  suatu  daerah  pada operasi tambang terbuka dimana overburden dibuang.
b. Stockpile adalah  suatu  daerah  yang digunakan  untuk  menyimpan  batubara yang akan datang seperti top soil.
2. Waste  dump terbagi  menjadi  dua  macam, antara lain :
a. In pit dump ( IPD ) lokasinya pada daerah penambangan yang sudah selesai tambang.
b. Out pit dump ( OPD ) lokasinya berada di luar daerah pit limit.
2.3 Parameter Pondasi Disposal
Dalam  menganalisis  pondasi disposal, dilakukan  pengamatan  beberapa  parameter. Parameter  yang  digunakan  pada  penelitian  ini menggunakan  parameter  yang  berpendapat bahwa ada delapan parameter yang mempengaruhi kestabilan pondasi suatu disposal (Hawley, 2017).
1. Foundation Slope
Pondasi  dari  suatu disposal memiliki pengaruh langsung terhadap kestabilan disposal tersebut. Disposal yang  dibangun  di atas  pondasi  berlereng  curam,  akan  lebih berpotensi  tidak  stabil  dibandingkan  dengan pondasi  dengan  lereng  yang  lebih  landai
ataupun  datar.  Pada  penelitian  ini  kemiringan pondasi  diukur  berdasarkan line  section yang terdiri dari sebelas line section.
2. Foundation Shape
Bentuk  pondasi  merupakan  salah  satu hal yang perlu diperhatikan dalam kemantapan suatu disposal. Bentuk  lereng  berdasarkan topografinya  terbagi  menjadi  tiga,  yaitu: convex (cekung), concave (cembung),  dan planar (datar).  Bentukan  lereng  cekung  yang merupakan bentukan lereng morfologi melandai dari crest hingga toe akan lebih baik untuk  kestabilan disposal dalam  jangka panjang dibandingkan dengan lereng berbentuk  cembung  yang  morfologinya  lebih curam.
3. Overburden Type Pengertian overburden pada  penelitian ini  bukanlah  tanah  penutup  yang  membentuk disposal ,  melainkan  material  yang  berada  di bawah atau mendasari timbunan dan merupakan hasil pelapukan in situ dari lapisan bedrock ,  namun  bukan bedrock itu  sendiri. Soil yang buruk akan mengakibatkan terbentuknya  bidang  gelincir  pada  dasar timbunan, sehingga tipe soil ini menjadi  salah satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam kemantapan suatu pondasi. Pada penelitian ini, tipe soil diidentifikasi langsung dan ditemukan bahwa  tipe soil yang  terdapat  pada  daerah penelitian adalah material dengan warna coklat terang,  ukuran  butir  medium  hingga coarse, tidak  kompak,  dan  terdapat  mineral-mineral lepas kuarsa. Berdasarkan karakteristik tersebut,  diinterpretasikan  bahwa  material soil merupakan  hasil  dari alluvial  deposits .  Tipe soil yang merupakan hasil dari alluvial deposit dengan  karakteristik  material  pasir  berukuran butir medium-coarse dan  adanya  keterdapatan mineral  kuarsa deposit seperti  pada  daerah penelitian  termasuk ke dalam  kategori moderate .
4. Groundwater
Groundwater level  merupakan  hal penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam kestabilan
suatu pondasi
disposal . Groundwater level berpengaruh terhadap pore water  pressure pada  pondasi  timbunan,
dimana groundwater level yang  tinggi berpotensi meningkatkan pore water pressure . 5. Undrained Failure Potential
Undrained  condition adalah  suatu kondisi dimana terjadi peningkatan tekanan air pada  tanah/batu  akibat  adanya  penambahan beban, peningkatan tekanan tersebut karena air tidak  dapat  keluar  dari  porinya  yang  bersifat impermeable. Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi undrained  failure ,  seperti loading  rate yang  terlalu  cepat,  kondisi  tanah dalam  keadaan  jenuh  (seluruh  pori  terisi  air), tingkat hydraulic  conductivity yang  rendah, tipe soil ,  dan  tingkat  konsolidasi.  Pada penelitian  ini  hanya  menggunakan  parameter hydraulic  conductivity,  tipe  soil ,  dan  derajat kejenuhan,  hal  tersebut  dikarenakan  tidak seluruh data tersedia.
6. Compactness Material
Kekompakan  material  merupakan  hal terpenting  dalam  kestabilan  suatu  pondasi disposal. Untuk  mengetahui  kekompakan material  dapat  dilakukan  dengan  uji  daya dukung tanah, salah satunya Standart Penetration  Test  (SPT ).  Pada  penelitian  ini dilakukan  uji  SPT  pada  lima  titik  yang dilakukan  dari  permukaan disposal hingga material  pondasi,  akan  tetapi  N-SPT  yang ditampilkan hanya pada bagian pondasi saja. 7. Bedrock Bedrock yang kompeten memiliki nilai positif  terhadap  suatu disposal, dimana bedrock tersebut  memiliki  daya  dukung  yang tinggi  untuk  menampung  material  timbunan dengan geometri yang lebih besar. Kompetensi dari  suatu bedrock dapat  dilihat  dari  kekuatan material  penyusunnya  yang  dilihat  dari besarnya  nilai Geological  Strenght  Index (GSI), tingkat  pelapukan,  dan  ada  tidaknya alterasi  pada  batuan  penyusunnya.  Selain faktor  tersebut,  kehadiran  struktur  geologi seperti sesar dan kekar juga akan mempengaruhi kompetensi suatu bedrock .

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.  Tujuan  penelitian  kualitatif  ini adalah  untuk  memahami,  mencari  makna
Volume 14 No. 02 Desember 2023
dibalik data, dan untuk mencari kebenaran dari satu data.
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilkasanakan pada tanggal  8  Mei  2023  s.d.  16  Juni  2023  yang berlokasi  di  PT  Bukit  Asam,  Tbk. Kecamatan Lawang  Kidul,  Kabupaten  Muara  Enim, Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  berjarak  192 km  dari  Kota  Palembang  menuju  ke  lokasi penambangan  PT  Bukit  Asam,  Tbk.  dengan waktu  tempuh  4  jam  30  menit  dengan menggunakan kendaraan roda dua.
3.3. Bagan Alir Penelitian Metode pengambilan data dalam penelitian ini antara lain:
1. Studi literatur Studi literatur dilakukan dengan mencari informasi serta teori yang berhubungan dengan Desain disposal menggunakan Software  Minescape  5.7 ” di PT Bukit  Asam,  Tbk.  Sumatera  Selatan  referensi dari buku, jurnal, e-book , artikel. internet, dan laporan  tugas  akhir  sebelumnya  yang  menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini.
2. Observasi lapangan Pengamatan ini dilakukan secara langsung di lapangan. Data dari hasil observasi lapangan terdiri dari :
a. Target alokasi penimbunan overburden,
b. Data topografi detail,
c. Data geoteknik,
d. Data boundry luasan area disposal,
e. Dokumentasi  area  situasi  sekita  rencana disposal area, dan
f. Alat gali dan alat angkut yang digunakan.
3. Wawancara Wawancara  dilakukan  untuk  mencari
informasi tentang ruang lingkup area penelitian .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Rancangan Desain Disposal
Pemindahan  material overburden ke disposal adalah salah satu hal penting untuk di lakukanya suatu proses tahapan penambangan. Penempatan  pembuatan  lokasi disposal perlu diperhatikan  agar  tidak  mengganggu  proses eksploitasi  pada  saat  sekarang  hingga  akhir
tambang.  Untuk  luasan disposal- nya  harus dirancang  sesuai  dengan  jumlah overburden yang akan digali atau diambil setiap bulannya.
Kegiatan  Pengambilan  data  dilakukan di PT Bukit Asam, Tbk. yang terletak di lokasi Banko  Selatan.  Pengambilan  data  dilakukan pada  awal  bulan  Mei  2023  sampai  bulan  Juli 2023.  Pengamatan  dilakukan  di  Kantor Perencanaan  Jangka  Panjang  (PJP),  dan pengambilan data diambil dari tambang Banko Selatan. Data yang diamati dalam merencanakan disposal antara  lain:  lokasi penimbunan,  data  geoteknik,  data topografi, data boundary dan  luasan  area disposal. Volume disposal yang  akan  ditimbun  pada disposal area  adalah  berdasarkan  target produksi  selama  3  tahun  dan  penambangan  di Banko  Selatan  akan  dibuka  pada  awal  tahun 2025. Jarak antara area penambangan dan area penimbunan Banko Selatan dirancang berjarak maksimal rata-rata 1.000 m.

## 4.1.1 Topografi
Topografi  adalah  data  berisi  gambaran mengenai  kondisi  suatu  wilayah  tertentu  yang sebenarnya. Data ini menggambarkan objek di atas  permukaan  bumi  dengan  kondisi  tegak. Jenis  data  ini  khusus  menginformasikan tentang  bentuk  permukaan  bumi  dan  kontur tanah.  Langkah  yang  harus  dilakukan  dalam penentuan  lokasi  rancangan  desain disposal diantaranya,  tentukan  terlebih  dahulu  titik koordinat  yang  akan  kita  pilih.  Kemudian pastikan  koordinat  tersebut  pada  bagian bawahnya  tidak  terdapat  lapisan  batubara maupun bahan galian lainnya.
Gambar 4.1 Topografi
Volume 14 No. 02 Desember 2023 4.1.2 Boundry Luasan Area Disposal Boundary adalah batasan luasan daerah atau  area  terluar  suatu  wilayah  penimbunan ataupun  penambangan.  Pembuatan boundary desain berguna untuk menentukan batasan luas area  penimbunan  yang  akan  dibuat.  Dengan membuat batasan awal, maka akan mempermudah  desain  selanjutnya  sebelum  di dapat boundary yang sebenarnya.
Gambar 4.2 Boundary Disposal
Data boundary  disposal di  atas merupakan  data boundary yang  diambil  dari disposal Banko
Selatan, dan front penambangan Banko-Selatan ini belum beroperasi,  dan  baru  akan  beroprasi  pada sekitar  tahun  2025.  Perencanaan  desain disposal di  PT  Bukit  Asam,  Tbk.  dirancang sesuai  ketentuan  atau  sesuai  parameter  dari geoteknik  yang  telah  diberikan  prusahaan  PT Bukit Asam, Tbk..
Untuk membuat desain disposal Banko Selatan harus mengetahui parameter geoteknik seperti tinggi jenjang, lebar jenjang dan single slope  angle, dimana  parameter  tersebut nantinya akan di input ke software Minescape 5.7 agar  desain disposal yang  dibuat  sesuai dengan keinginan.
Setelah mengetahui parameter- parameter  untuk  membuat  desain disposal selanjutnya  membuat  desain disposal Banko Selatan. Disposal Banko  Selatan  dibuat  pada elevasi  tertinggi,  yaitu  180  mdpl  dan  elevasi terendahnya  berada  pada  elevasi  138  mdpl, yang  mana  desain disposal Banko  Selatan  ini terdapat  8 bench. Untuk  mengetahui  seberapa besar kapasitas yang mampu ditampung desain disposal Banko  Selatan  dapat  diketahui
dengan  perhitungan  volume cut  and  fill pada software Minescape 5.7 .
4.1.3  Parameter Rancangan Disposal yang Akan Diteliti Disposal merupakan lokasi yang dirancang  untuk  menampung  material  tanah penutup  ( overburden )  dimana  batuan  penutup yang  berada  di Pit Banko  Selatan  dibawa  ke area disposal dengan  menggunakan  alat angkut.  Area  yang  direncanakan  sebagai tempat  untuk  dialokasikan  batuan  penutup ( overburden ),  yaitu disposal Bangko  Selatan dimana area penimbunan ini dirancang sebagai disposal jangka panjang ( long term ). Perancangan dilakukan dengan memasukan parameter geometri jenjang disposal yang  telah  ditentukan  oleh  PJP (Perencanaan  Jangka  Panjang)  di  PT  Bukit Asam, Tbk. sebelumnya.
Tabel 4.1 Data Parameter Geoteknik Parameter Keterangan Tinggi Bench 6 m Lebar Bench 30 m Single Slope Angle 18

## Gambar 4.3 Rancangan Geometri Jenjang Disposal
Data  geoteknik  adalah  data  acuan dalam  membuat  desain disposal .  Desain disposal itu  sendiri  dibuat  berdasarkan  data alokasi  rencana  penimbunan overburden dari Banko Selatan.
Berikut  hasil  desain disposal Banko Selatan  dengan  memperhatikan  parameter parameter  yang  telah  ditentukan  dari  tim geoteknik,  hasil  dari volume  disposal yang ditampung  akan  berbeda-beda  kapasitasnya jika  data  geoteknik  yang  digunakannya berbeda.
Desain disposal pada Banko Selatan ini area  penimbunanya  dilakukan  pada  elevasi 138  mdpl,  untuk  kemiringanya  ( single slope angle )  diambil  sebesar  18°  dengan  tinggi bench -nya  6  m  dan  lebar bench -nya  30  m dengan asumsi in pit dump . Untuk hasil desain berikut  adalah  gabungan  antara  Pit  Banko Selatan dengan disposal Banko Selatan.
Gambar 4.4 Desain Disposal dan Desain Pit Banko Selatan
4.1.4 Hasil Desain Disposal Selama 3 tahun Desain disposal selama 3 tahun dimulai dengan  arah  penimbunan  dari  arah  Timur menerus  ke  Barat.  Kapasitas  total  area disposal Banko Selatan selama 3 tahun sebesar 105.000.817,63 BCM overburden , dan jumlah overburden terpindahkan  rencana  sebesar 92.192.212,8  BCM overburden .  Berikut  hasil desain disposal Banko  Selatan  priode  3  tahun menggunakan Software Minescape 5.7.
Gambar 4.5 Desain Disposal Selama 3 Tahun
4.1.5 Volume Disposal Selama 3 Tahun
Setelah  desain disposal Banko  Selatan dibuat, maka dilakukan perhitungan volumenya agar bisa mengetahui apakah target alokasi  penimbunan overburden pit  Banko Selatan pada Bukit Asam, Tbk.. dengan desain yang  dibuat  dengan  menggunakan sofware
Minescape  5.7 ini  tercapai  sesuai  target  atau tidak.  Maka  dari  hasil  perhitungan  desain disposal Banko-Selatan didapat target timbunan sebesar 92.192.212,8 BCM.
Disposal Banko  Selatan  memiliki  luas area  347,93  hektar.  Pada  desain disposal Banko  Selatan  memiliki  kapasitas  timbunan ( overburden )  sebesar  105.000.817,63  BCM. Hasil  volume  tersebut  dihitung  menggunakan Software Minescape 5.7.
Tabel 4.2 Volume Disposal Banko Selatan Cut Fill Total Volume (BCM) Plan Area (ha) Fill 105.000.817,63 347,93
Berdasarkan  hasil  rancangan  desain selanjutnya  dapat  dihitung  estimasi  luasan area,  elevasi  akhir  penimbunan,  dan  kapasitas desain dalam satuan bank cubic meter (BCM). Jumlah kebutuhan kapasitas overburden terpindahkan  rencana  hasil  desain Pit sebesar 92.192.212,8 BCM overburden. Jumlah kapasitas hasil rancangan desain final disposal dapat  mencukupi  jumlah  kebutuhan  yang diperlukan. data alokasi penimbunan overburden sebesar  105.000.817,63  BCM. Data tersebut diambil dari perhitungan volume overburden yang  dihitung  menggunakan aplikasi Software Minescape 5.7 . 4.2  Target Pembongkaran Material Overburden Target  produksi  di  Banko  Selatan dalam 1 fleet adalah 736,84 BCM. Untuk satu bulan  bisa  mendapatkan  2.560.894,74  BCM overburden. Target  pembongkaran  material overburden untuk  3  tahun  pada  Pit  Banko Selatan adalah sebesar 92.192.212,8 BCM. Di Banko  Selatan  itu  terdapat  sebanyak  7 fleet pengupasan overburden .  Berikut  adalah  target pembongkaran overburden selama 3 tahun.
Tabel 4.3 Target Volume Overburden
Waktu Kerja Target Pengupasan Overburden (BCM) 1 fleet 736,84 7 fleet 5.157,89 1 hari 85.363,16
Volume 14 No. 02 Desember 2023 Waktu Kerja Target Pengupasan Overburden (BCM) 1 minggu 597.542,11 1 bulan 2.560.894,74 1 tahun 30.730.737,60 3 tahun 92.192.212,80

## 4.3 Alat  Muat  dan  Alat  Angkut  yang Digunakan
Pada  penambangan  di  Banko  Selatan terdapat  7 fleet pengupasan overburden yang memiliki jarak 1.000 m, dan jarak pulang pergi ditempuh  dengan  jarak  2.000  m. Alat  Muat yang khusus akan digunakan untuk pengupasan lapisan tanah penutup ( overburden )  di  Pit  Banko  Selatan  adalah Komatsu  PC  2000  sebanyak  1  unit.  Alat Angkut  yang  digunakan  untuk  pengangkutan lapisan tanah penutup di Banko Selatan adalah dump truck Komatsu HD 785 sebanyak 3 unit. Di  Banko  Selatan  terdapat  2 shift jam  kerja, yaitu shift pagi dan shift malam, dan total jam kerja dalam 1 hari adalah 20 jam dengan total waktu jam kerja yang secara optimal adalah 17 jam,  waktu  tersebut  sudah  termasuk  waktu hambatan  yang  ada  dipertambangan  Banko Selatan.
Tabel 4.4 Waktu Edar Shift 1 Jadwal Kerja Keterangan Waktu (jam) 07.00 – 12.00 Waktu Kerja 5 12.00 – 13.00 Waktu Istirahat 1 13.00 – 18.00 Waktu Kerja 5 Shift 2 Jadwal Kerja Keterangan Waktu (jam) 19.00 – 00.00 Waktu Kerja 5 00.00 – 01.00 Waktu Istirahat 1 01.00 – 06.00 Waktu Kerja 5 Total Istriahat 2 jam Total Waktu Kerja 20 jam
4.3.1  Perhitungan Match Factor Match  Factor adalah  keserasian  kerja alat gali-muat dan alat angkut yang merupakan salah  satu  faktor  penentu  dalam  mencapai target  produksi.  Dengan  demikian  sihingga hasil  produksi  alat  gali-muat  dan  alat  angkut merupakan  hasil  produksi  yang  dicapai  dalam sutau  kegiatan  pemuatan  dan  pengangkutan.
Untuk match  factor dari  kombinasi  alat Excavator Komatsu  PC  2000-8  dan dump truck HD 785-7 yang dilakukan di penambangan Banko Selatan adalah 0,98.

## 5. KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut, maka  dapat disimpulkan:
1. Hasil  dari  pembuatan  desain disposal di Banko  Selatan  mendapatkan    elevasi terendah  138  mdpl,  elevasi  tertinggi  180 mdpl  dengan  luasan  area disposal sebesar 347,93 ha.
2. Hasil  dari  pembuatan  desain disposal Banko  Selatan  menggunakan software Minescape 5.7 mendapatkan volume overburden sebesar 105.000.817,63 BCM. 3. Alat  muat  dan  alat  angkut  yang  digunakan adalah excavator PC  2000  dan dump  truck HD785.  Dalam  1 fleet terdiri  dari  1  unit Excavator  PC  2000  dan  3  unit dump  truck HD  785  dan  di  Banko  Selatan  memiliki sebanyak  7 fleet pengupasan overburden , dalam jarak 1.000 m, dan jarak pulang pergi ditempuh dengan jarak 2.000 m .

## DAFTAR PUSTAKA
Hawley, M and Cunning,  J., 2017. Guidelines for Mine  Waste  Dump  and  Stockpile  Design . Australia: CSIRO Publishing.
Ibrahim,  M,  M.  Jati,  S.N,  Surbakti,  A.F.H. 2022. Parameter  Kondisi  Area  Disposal  Saat Unit  Angkut  Dumping,  Jobsite  KDC. Jurnal Pertambangan  Universitas  Sriwijaya.  Vol.  6 No.1, hlm. 5-12.
Idhan, M.A. dkk.. 2021. Efek Struktur Geologi Patahan  Pada  High-Wall  Tambang  Batubara dan Evaluasi Longsor Berdasarkan Kecepatan Perpindahan  di  Daerah  Bengalon  Kecamatan Kutai  Timur  Provinsi  Kalimantan  Timur.
Indonesia Mining
Professionals Jurnal Universitas UPRI Makassar. 3(1), hlm. 9-16.
Irwandy,  A.  2016. Geoteknik  Tambang Mewujudkan Produksi Tambang yang
Berkelanjutan  dengan  Menjaga  Kesetabilan Lereng. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Komatsu.  2019. Komatsu    Specifications  and Application  Handbook  Edition  32 .  Japan  : Komatsu, Ltd..
Rusydy,  I.  dkk..  2017. Analisis  Kestabilan Lereng Batu di  Jalan  Raya Lhoknga KM 17,8 Kabupaten,  Aceh  Besar .  Jurnal  RISET Geologi  dan  Pertambangan  Universitas  Syiah Kuala,  Vol.  27,  No.2  Desember  2017,  145- 155.