## KAJIAN METODA PELAKSANAAN PEKERJAAN PONDASI BORED PILE PADA TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN
I Wayan Jawat 1) , Putu Panji Tresna Gita 1) , dan I Made Satria Dharmayoga 1)
1) Program Studi Teknik Sipil Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
jawatiwayan76@gmail.com

## ABSTRACT
Bored pile foundation is a pile foundation whose installation is done by drilling the soil  first.  This  type  of  bored  pile  foundation  is  widely  used  in  construction  projects.  The selected  bore  pile  foundation  is  adjusted  to  the  type  of  soil,  terrain  conditions,  and  the selected  construction  method.  The  construction  method  is  the  elaboration  of  procedures and  works  implementation  techniques  which  are  the  core  of  all  activities  in  the construction management system. For this reason, it is interesting to study the method of implementing the bore pile foundation  at the planning  stage of  the implementation  of  the GOR Development project in Abiansemal, Badung. The implementation planning stage is an  important  activity  in  order  to  provide  a  more  detailed  picture  of  strategies  and techniques  for  working  efficiently  and  effectively  in  terms  of  time,  quality  and  cost.  The goal to be achieved in this research is to study the method of implementing the foundation at  the  planning  stage  of  implementation.  So  that  it  can  contribute  to  the  development  of knowledge about the application of the theory of the method of implementing the bore pile foundation  and is  information for  those who are interested in  further research. Based on the results of the study that the preparatory work begins with the determination of the pile center  point  and  placement  of  bored  pile  devices.  In  drilling  work  using  the  wet  drilling method  volume  1105.00  m  with  a  duration  of  8  days.  For  the  work  of  reinforcing  the volume of 9309.61 kg and the duration of 13 days was preceded by the fabrication process and  continued  with  the  installation  of  reinforcement  into  the  borehole.  Casting  is  done using  a  pipe,  volume  74.394  m³  with  a  duration of  11  days.  Next,  determine  the  pile  cap and  excavation  work,  followed  by  pile  cap  floor  work  with  concrete  fillings,  volume 136.708  m³  for  6  days.  As  formwork  using  concrete  blocks  with  a  volume  of  237.474  m² worked on for 14 days, followed by the formation of reinforcement and assembly of volume 5454.21  kg  with  a  duration  of  9  days  and  casting  methods  carried  out  manually  with  a volume of 117.632 m³ and a duration of 14 days.
Keywords: bored pile foundation, construction method, planning of implementation

## ABSTRAK
Pondasi  bored  pile  adalah  pondasi  tiang  yang  pemasangannya  dilakukan  dengan mengebor  tanah  lebih  dahulu.  Jenis  pondasi  bored  pile  banyak  digunakan  pada  proyek konstruksi.  Pelaksanaan  pondasi  bored  pile  yang  dipilih  disesuaikan  dengan  jenis  tanah, kondisi  medan  serta  metode  konstruksi  yang  terpilih.  Metode  konstruksi    merupakan penjabaran  tata  cara  dan  teknik-teknik  pelaksanaan  pekerjaan  yang  merupakan  inti  dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi. Untuk itu menarik dilakukan kajian bagaimanakah  metode  pelaksanaan  pondasi  bored  pile  pada  tahap  perencanaan pelaksanaan pada proyek Pembangunan GOR di Abiansemal,Badung. Tahap perencanaan pelaksanaan  merupakan  kegiatan  yang  penting    guna  memberikan  gambaran  lebih  rinci tentang strategi dan teknik pengerjaan secara efisien dan efektip baik dari segi waktu,mutu dan  biaya.  Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah  melakukan kajian  mengenai  metode  pelaksanaan  pondasi  pada  tahap  perencanaan  pelaksanaan. Sehingga dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang penerapan  teori  metode  pelaksanaan  pondasi  bored  pile  dan  merupakan  informasi  bagi mereka yang tertarik dengan penelitian selanjutnya. Berdasarkan hasil kajian bahwa pada pekerjaan persiapan diawali dengan penentuan titik pusat pile dan penempatan alat bored pile.  Pada  pekerjaan  pengeboran  menggunakan  metode  wet  drilling  volume  1105  m dengan durasi 8 hari. Untuk pekerjaan pembesian volume 9309.61 kg dan durasi 13 hari didahului dengan proses fabrikasi dan dilanjutkan dengan pemasangan tulangan ke dalam lubang  bor.  Pengecoran  dilakukan  menggunakan  pipa  tremi,  volume  74.394  m³  dengan durasi  11  hari.  Selanjutnya  dilakukan  penentuan  as  pile  cap  dan  pekerjaan galian,dilanjutkan  dengan  pekerjaan  lantai  pile  cap  dengan  pasir  urugan  beton,  volume 136.708 m³ selama 6 hari. Sebagai bekisting menggunakan batako dengan volume 237.474 m²  dikerjakan  selama  14  hari,  dilanjutkan  dengan  pembentukan  tulangan  dan  perakitan tulangan  volume  5454.21  kg  dengan  durasi  9  hari  serta  metode  pengecoran  dilakukan dengan cara manual dengan volume 117.632 m³ dan durasi 14 hari.
Kata kunci: pondasi bored pile, metode konstruksi, perencanaan pelaksanaan
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Sebuah  proyek  adalah  usaha  yang komplek,tidak  rutin  yang  dibatasi  oleh waktu,anggaran, sumber daya, dan spesifikasi  kinerja  yang  dirancang  untuk memenuhi  kebutuhan  pelanggan  (W.Lar, 2006). Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian  kegiatan  yang  saling  berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu(bangunan/konstruksi) dalam batasan  waktu,  biaya  dan  mutu  tertentu. Proyek  konstruksi  selalu  memerlukan resources (sumber  daya)  yaitu man (manusia), material (bahan  bangunan),
machine (peralatan), method (metode pelaksanaan), money (uang), information (informasi), dan time (waktu).
Metode konstruksi adalah penjabaran tata  cara  dan  teknik-teknik  pelaksanaan pekerjaan yang merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi.  Metode  juga  merupakan  kunci untuk dapat mewujudkan seluruh perencanaan  menjadi  bentuk  bangunan fisik (Dipohusodo, 1996). Dalam pelaksanaan pembangunan yang menerapkan  metode  konstruksi  dengan inovasi  teknologi,  meliputi  rangkaian kegiatan dan urutan kegiatan pembangunan  yang  dipadukan  dengan persyaratan  kontrak  (gambar,  spesifikasi,
jadwal penyelesaian), ketersediaan sumberdaya (tenaga kerja, material, peralatan)  dan  kondisi  lingkungan  seperti cuaca, kondisi tanah, dan lainnya.
Jenis  pondasi bored  pile banyak digunakan pada proyek konstruksi,demikian  pula  pada  proyek Pembangunan GOR di Abiansemal Badung.  Sebagaimana  diketahui  pondasi bored  pile adalah  pondasi  tiang  yang pemasangannya dilakukan dengan mengebor tanah lebih dahulu.
Beberapa  penelitian  tentang bored pile telah  banyak  dilakukan,  diantaranya oleh  Mubarak,  Bulba,  &  Yunita  (2014) melakukan kajian mengenai besaran produktivitas pekerjaan pondasi bored pile . Hasil kajiannya mendapatkan nilai produktivitas pekerjaan pondasi bored pile sebesar  3.14  m³/jam.  Fadilah  &  Tunafiah (2018)  mengkaji  tentang  daya  dukung pondasi bored  pile berdasarkan  data  N- SPT  menurut  rumus  Reese  &  Wright  dan penurunan.  Sementara  itu  Dhiva  (2014) melakukan  kajian  mengenai  faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas pengeboran bored pile dengan menggunakan  mesin  bor  ringan  metode direct  wash dan  pengaruhnya  terhadap produktivitas pengeboran. Livia &
Suhendra (2018) melakukan studi kapasitas  tiang  bor  berdasarkan  metode
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939
pile driving analyzer (PDA) dan load cell , menyatakan  terdapat  perbedaan  antara hasil  dukung  dari  perhitungan  manual dengan  hasil  daya  dukung  dari  PDA dan/atau load cell .
Berdasarkan studi yang telah dilakukan  tersebut  baik  mengenai  analisis yang  gunakan  dengan  berbagai  metode maupun perhitungan produktivitas pondasi bored  pile .  Maka  menjadi  menarik  untuk dilakukan  kajian  bagaimanakah  metode pelaksanaan pondasi bored pil e pada tahap perencanaan  pelaksanaan  pada  proyek Pembangunan GOR di Abiansemal Badung.

## Permasalahan Penelitian
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka permasalahan  yang  peneliti  angkat  dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode pelaksanaan pondasi bored pile ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  mengkaji metode pelaksanaan pondasi pada tahap perencanaan pelaksanaan.

## Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat teoritis
1. Meningkatkan pemahaman
tentang  penerapan  teori  metode pelaksanaan  pondasi bored  pile pada tahap perencanaan.
2. Sebagai sumbangan dalam pengembangan
ilmu pengetahuan  tentang  penerapan teori metode pelaksanaan pondasi bored pile dan merupakan informasi bagi mereka  yang  tertarik  dengan penelitian selanjutnya.

## 1.4.2 Manfaat praktis
1. Sebagai  sumbangan  pemikiran bagi  institusi  pendidikan  dalam mengembangkan dan
menerapkan pengetahuan tentang metode pelaksanaan pondasi bored pile .
2. Memberikan  masukan  terhadap hasil  kajian  yang  dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman  manajerial  dalam dunia konstruksi bagi kontraktor, konsultan dan masyarakat umum dalam pengelolaan metode pelaksanaan pondasi bored  pile pada  tahap perencanaan pelaksanaan, sehingga  mampu  meningkatkan keunggulan kompetitif.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian pondasi
Pondasi  adalah  bagian  terendah  dari bangunan yang meneruskan beban
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939
bangunan ke tanah atau batuan yang ada di bawahnya.Terdapat dua klasifikasi pondasi,  yaitu  pondasi  dangkal  dan pondasi dalam. Pondasi dangkal didefinisikan sebagai pondasi yang mendukung  bebannya  secara  langsung, seperti: pondasi telapak, pondasi memanjang  dan  pondasi  rakit.  Pondasi dapat  didefinisikan  sebagai  pondasi  yang meneruskan  beban  bangunan  ke  tanah keras atau batuan yang terletak relatif jauh dari permukaan, contohnya pondasi sumuran  dan  pondasi  tiang  (Hardiyatmo, 2011).
Pondasi Bored Pile
Pemilihan  jenis  pondasi  bergantung pada  beban  yang  harus  didukung,  kondisi tanah  pondasi  dan  biaya  pembuatan pondasi  yang  dibandingan  terhadap  biaya struktur  atasnya  (Hardiyatmo,  2011). Pemasangan  pondasi bored  pile ke  dalam tanah  dilakukan  dengan  cara  mengebor tanah terlebih dahulu, yang kemudian diisi tulangan  yang  telah  dirangkai  dan  dicor beton.  Apabila  tanah  mengandung  air, maka dibutuhkan pipa besi atau yang biasa disebut  dengan temporary  casing untuk menahan dinding lubang agar tidak terjadi kelongsoran, dan pipa ini akan dikeluarkan pada waktu pengecoran beton
Ada  beberapa  keuntungan  dalam pemakaian  pondasi bored  pile jika dibandingkan dengan tiang pancang, yaitu:
1. Pemasangan  tidak  menimbulkan gangguan  suara  dan  getaran yang  membahayakan  bangunan sekitarnya.
2. Mengurangi  kebutuhan  beton dan  tulangan dowel pada  pelat penutup  tiang ( pile  cap ). Kolom dapat secara langsung diletakkan di puncak bored pile.
3. Kedalaman tiang dapat divariasikan.
4. Tanah  dapat diperiksa  dan dicocokkan dengan data laboratorium.
5. Bored pile dapat dipasang menembus  batuan,  sedang  tiang pancang  akan  kesulitan  bila pemancangan menembus lapisan batuan.
6. Diameter  tiang  memungkinkan dibuat  besar,  bila  perlu  ujung bawah  tiang  dapat  dibuat  lebih besar guna mempertinggi kapasitas dukungnya.
7. Tidak  ada  risiko  kenaikan  muka tanah.
Kerugian menggunakan pondasi bored pile , yaitu:
1. Pengecoran bored pile dipengaruhi kondisi cuaca.
2. Pengecoran beton agak sulit bila dipengaruhi  air  tanah  karena mutu beton tidak dapat dikontrol dengan baik.
3. Mutu  beton  hasil  pengecoran bila tidak terjamin keseragamannya  di  sepanjang badan bored  pile mengurangi kapasitas  dukung  bored  pile, terutama  bila bored  pile cukup dalam.
4. Pengeboran
dapat
mengakibatkan gangguan
kepadatan,  bila  tanah  berupa
pasir atau tanah yang berkerikil.
5. Air  yang  mengalir  ke  dalam lubang bor dapat mengakibatkan gangguan tanah, sehingga mengurangi  kapasitas  dukung tiang.
6. Akan  terjadi  tanah  runtuh  jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka dipasang temporary casing untuk mencegah terjadinya
kelongsoran.
Metode konstruksi. Metode  konstruksi  adalah  suatu perencanaan  yang  memberikan  gambaran bagaimana cara melaksanakan suatu
pekerjaan,  baik  sacara  global  maupun  tiap kegiatan (Asiyanto, 2010). Metode konstruksi juga dapat  diartikan penjabaran tata  cara  dan  teknik-teknik  pelaksanaan pekerjaan yang merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi.  Metode  juga  merupakan  kunci untuk dapat mewujudkan seluruh perencanaan  menjadi  bentuk  bangunan fisik  (Dipohusodo,  1996).  Penerapan konsep  rekayasa  berpijak  pada  keterkaitan antara persyaratan dalam dokumen pelelangan (dokumen pengadaan), keadaan teknis dan ekonomis  yang ada dilapangan, dan  seluruh  sumber  daya  termasuk pengalaman kontraktor.
Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan  urutan  pelaksanaan  pekerjaan yang  logis  dan  teknik  sehubungan  dengan tersedianya  sumber  daya  yang  dibutuhkan dan kondisi medan kerja, guna memperoleh cara pelaksanaan yang efektif dan efisien. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditampilkan dan diterapkan merupakan  cerminan  dari  profesionalitas sang  pelaksana  proyek  tersebut,  atau profesionalitas  dari  tim  pelaksana  proyek, yaitu manajer proyek dan perusahaan yang bersangkutan.  Metode  konstruksi  untuk pekerjaan besar terkadang menjadi persyaratan penting dalam proses klarifikasi  proyek.  Metode  konstruksi
haruslah  dikembangkan  dalam  upaya mencapai peningkatan efisiensi dan kemudahan pelaksanaan serta memberikan alternatif  yang  dapat  dilakukan  namun secara  detail  tidak  dapat  distandarkan (Asiyanto, 2010).

## Penentuan  Metode  Pelaksanaan Pekerjaan.
Tahap  pertama  sebelum  memulai suatu pelaksanaan proyek konstruksi, harus ditentukan  terlebih  dahulu  suatu  metode untuk  melaksanakannya.  Dalam  skala organisasi suatu proses perencanaan pelaksanaan  proyek  konstruksi,  sangatlah penting untuk menentukan metode konstruksi  terlebih  dahulu,  karena  setiap jenis  metode  konstruksi  akan  memberikan karakteristik pekerjaan berbeda. Penentuan jenis  metode  konstruksi  yang  dipilih  akan sangat  membantu  menentukan  jadwal proyek.  Menentukan  metode  konstruksi yang  tepat  dalam  suatu  proses  produksi. Menyempurnakan penggunaan metode pelaksanaan  dengan  cara  mengeliminasi kegiatan yang tidak diperlukan, mengoptimalkan  penggunaan  pekerja,  alat dan  material.  Meningkatkan  produktivitas dari  suatu  kegiatan.Setiap  metode  yang dipilih untuk digunakan dalam melaksanakan  proyek  konstruksi  harus diyakinkan mengenai manfaat dan efisiensinya (Ervianto, 2005).
Metode  konstruksi  yang  berbeda akan memberikan ruang lingkup pekerjaan dan  durasi  yang  berbeda  pula,  yang  sudah barang tentu juga mempunyai pertimbangan  finansial  dalam  bentuk biaya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi jenis ruang lingkup pekerjaan  yang  dilakukan,  sehingga  perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu:
1. Sumber  daya  manusia  dengan skill yang cukup untuk melaksanakan suatu metode pelaksanaan konstruksi.
2. Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan  metode  konstruksi yang dipilih.
3. Material cukup tersedia.
4. Waktu pelaksanaan yang maksimum  dibanding  pilihan metode konstruksi lainnya.
5. Biaya yang bersaing.
Oleh  karena  faktor-faktor  yang mempengaruhi metode pelaksanaan seperti: design bangunan,  medan/lokasi pekerjaan,  dan  ketersediaan  dari  tenaga kerja,  bahan,  dan  peralatan,  seperti  sudah dijelaskan  diatas,  maka  kadang-kadang metode pelaksanaan hanya memiliki alternatif yang terbatas.

## Dokumen Metode
Dokumen  yang  mendukung  dalam metode pelaksanaan proyek:
1. Gambar perencanaan Gambar perencanaan adalah gambar yang dihasilkan dari pemikiran  para  perencana  seperti arsitek, engineer struktur,  mekanikal dan  elektrikal.  Gambar  perencanaan merupakan  visualisasi  ide  dari  para perencana  yang  digunakan  sebagai alat komunikasi kepada owner , untuk dapat  memenuhi  kebutuhan  dan keinginan owner .  Dalam  hal  ini gambar perencanaan seringkali
mengalami banyak perubahan hingga
sampai  pada  tahap  yang  disepakati bersama. Namun gambar ini,
menjadi  arah  yang  jelas  untuk membuat  gambar  tender,  yang  lebih detail dan teknis, sebagai acuan pada tahap  tender.  Karena  itu  dalam penilaian untuk menentukan pemenang  tender,  penyajian  metode pelaksanaan  pekerjaan  mempunyai ‘bobot’ peniliaian  yang tinggi.  Yang diperhatikan  bukan  rendahnya  nilai penawaran harga, meskipun kita akui bahwa  rendahnya  nilai  penawaran merupakan  jalan  untuk  memperoleh peluang  ditunjuk  menjadi  pemenang tender/pelelangan (Syah, 2004).
2. Gambar bantu
Gambar  bantu  yang  dimaksud merupakan  gambar-gambar  detail yang menjelaskan lebih rinci mengenai  desain  yang  dimaksud. Skala yang digunakan pun seringkali skala-skala  yang  besar,  tebal  tipis garis  sangat  membantu  menjelaskan bentuk  desainnya  dan  membuat gambar  lebih  rapi  dan  bisa  dibaca dengan baik, dan juga bentuk tulisan, penempatannya dan rujukannya.
3. Uraian pelaksanaan pekerjaan.
4. Perhitungan  kebutuhan  sumber daya.
5. Jadwal kebutuhan sumber daya.
6. Dokumen lainnya.

## METODE PENELITIAN Sumber dan Jenis Data
Data  yang  didapat  bersumber  dari CV.  Artha  Pratama.  Jenis  data  yang diperoleh adalah:
1. Spesifikasi umum.
2. Spesifikasi teknis.
3. Gambar perencanaan.
4. Uraian  pekerjaan  pondasi  atau scope pekerjaan  pondasi  dapat dilihat  pada  Tabel  1  di  bawah ini:
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939 Tabel 1. Scope Pekerjaan Pondasi No Uraian pekerjaan
1 Pekerjaan persiapan
2 Pekerjaan pengeboran bored pile
3 Pekerjaan pembesian bored pile
4 Pekerjaan pengecoran bored pile
5 Pekerjaan galian tanah pile cap
6 Pekerjaan bekisting pile cap
7 Pekerjaan pembesian pile cap
8 Pekerjaan pengecoran pile cap
9 Pekerjaan urugan pile cap

## Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian digunakan untuk  mengukur  nilai  variabel  yang diteliti.  Instrumen-instrumen  ini  dapat dijadikan dasar dalam proses penelitian ini.
Untuk  mengetahui  instrumen,  maka  perlu diketahui dahulu permasalah-permasalahan yang  muncul  berkaitan  dengan  teknis pelaksanaan pekerjaan. Instrumen pendukung  diperlukan  untuk  memberikan gambaran  lebih  detail  sebelum  proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Penyusunan  instrumen  teknis  pelaksanan pekerjaan  diperlukan  untuk  mengetahui metode  yang  digunakan  sesuai  dengan kondisi  medan  di  lapangan  termasuk pemilihan  jenis  peralatan  yang  dipakai. Instrumen  yang  dimaksud list mengenai: jenis  alat, type /kapasitas  alat,  ketersediaan sdm,  spesifikasi  teknis  pekerjaan  serta kondisi  medan  di  lokasi  proyek  menjadi indikator  yang  perlu  dipertimbangkan dalam penerapan metode yang tepat.
Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara  menyeluruh  tentang  permasalahan mengenai metode pada pelaksanaan pekerjaan  pondasi bored  pile dan  dapat ditemukan solusi dari permasalahan tersebut.

## Metode Pengambilan Data
Dalam  metode  pengambilan  data untuk  menerapkan  metode  pelaksanaan pekerjaan  ini,  digunakan  beberapa  cara yaitu:
1. Metode wawancara
Metode wawancara ini
dilakukan  dengan  cara  menanyakan informasi mengenai spesifikasi proyek dan gambaran umum proyek.
2. Metode studi pustaka
Metode studi pustaka ini dilakukan  dengan  mencari  literatur yang  berkaitan  dengan  topik  yang diangkat atau dibahas didalam penelitian ini.
3. Metode observasi
Metode observasi dilakukan dengan  cara  pengamatan  survey langsung ke lapangan.

## Metode Analisis Data
Dalam  menganalisa  data  yang  ada diperlukan metode analisis yaitu suatu cara atau metode yang dipakai untuk
menganalisa  data  dengan  berpedoman pada pustaka yang ada, untuk memperoleh solusi dari tujuan penelitian.

## Prosedur Penelitian
Untuk memperlancar kegiatan penelitian,  tahapan  yang  dilaksanakan sebagai berikut:
1. Pengumpulan data dasar penelitian dilakukan dengan
survey  wawancara  mendalam dan  mengambil  dokumen  data yang telah ada sebagai
pendukung awal.
2. Data  dari  lapangan  kemudian diolah  dalam  bentuk  kajian sistematis  yang  saling  berkait dan  untuk  selanjutnya  dipakai sebagai dasar analisis.
3. Berdasarkan  telaah  metode  dari studi pustaka selanjutnya
dilakukan  analisis  data.  Hasil dari analisis data tersebut dipakai  sebagai  dasar  dalam
analisis penerapan metode terpilih dan pembuatan simpulan,  selanjutnya  diberikan
saran-saran bila dianggap perlu.
Untuk dapat lebih mengarahkan pada
jalannya penelitian dan dapat
menghasilkan hasil penelitian yang cermat dan  teliti,  maka  dibutuhkan  adanya
prosedur  penelitian  sebagai  pedoman dalam  pelaksanaannya  (Jawat,  Rahadiani,
& Armaeni, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode  Pekerjaan  Pondasi Bored Pile
Tahapan  pelaksanaan  pondasi bored pile dapat  digambarkan  dalam flow  chart sebagai berikut:
Gambar 1. Flowchart Pekerjaan Pondasi Bored Pile

## 4.1.1 Pekerjaan persiapan
Dari  hasil  kajian  didapat  komposisi sumber  daya  pekerjaan  persiapan  sebagai berikut:

## Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Pekerjaan Persiapan
Tenaga kerja Alat Bahan 3 orang pekerja 1 orang mandor 2 orang surveyor 1 buah meteran 1 unit theodolit cat pilox
Sebelum melakukan pengeboran pondasi bored  pile, hal  yang  dilakukan adalah pekerjaan persiapan, meliputi:
1. Penentuan titik pusat pile
Titik  pusat  dari pile di  survey dan  di  tandai  dengan  angker  baja. Penentuan titik lubang bor setiap saat harus dilakukan pengecekan berulang  kali  karena  kondisi  lahan yang rusak akibat pengeboran.
Penempatan  alat  bor  pada  posisi yang  telah  ditentukan,  kemudian dilakukan pengecekan posisi vertikal dan horizontal, seperti Gambar 2.
Gambar 2. Penentuan Titik Pondasi (Sumber: Anonim, 2018)
2. Pemasangan  dan  penempatan
alat bor
Setelah  alat bored  pile masuk lokasi  kerja,  langkah  awal  yaitu merakit  alat  dan  membuat  bak sirkulasi  (jika  dibutuhkan).  Untuk penempatan  alat  bor  dilapangan, digunakan  plat-plat  baja  sebagai tempat  mesin  bor  dan  pondasi
minicrane untuk menstabilkan kondisi  tanah  akibat  pengecoran apabila  kondisi  tanah  dasar  rusak oleh lumpur.

## 4.1.2 Pekerjaan pengeboran bored pile
Volume pekerjaan adalah 1105.00 m,
dengan  durasi  selama  8  hari.  Komposisi sumber  daya  pekerjaan  pengeboran bored pile dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Komposisi Sumber Daya Pekerjaan Pengeboran
Tenaga kerja Alat Bahan 4 orang pekerja 1 orang mandor 1 unit mini crane 1 unit mata bor cross bit
1 unit Pompa N880
16.796 liter air Pengeboran  menggunakan  metode wet drilling .  Tanah  dikikis dengan menggunakan mata bor cross bit pengikisan tanah dibantu dengan tiupan air lewat  lubang  stang  bor  yang  dihasilkan pompa  NS80,  Hal  ini  menyebabkan  tanah yang  terkikis  terdorong  keluar  dari  lubang bor.
Setelah mencapai kedalaman rencana, pengeboran dihentikan, sementara mata  bor  dibiarkan  berputar  tetapi  beban penekanan  dihentikan  dan  air  sirkulasi tetap berlangsung terus sampai cutting atau serpihan tanah betul-betul terangkat seluruhnya. Selama pembersihan ini berlangsung,  besi  tulangan  dan  pipa  tremi
sudah  disiapkan  di  dekat  lubang  bor. Setelah  cukup  bersih,  stang  bor  diangkat dari  lubang  bor,  dengan  bersihnya  lubang bor  diharapkan  pengecoran  akan  baik hasilnya.
4.1.3 Metode pekerjaan pembesian
bored pile Sebelum pekerjaan pemasangan tulangan bored  pile ke  dalam  lubang  bor harus diparalelkan dengan pekerjaan pembuatan/perakitan  tulangan bored  pile .
Metode  saat  perakitan  tulangan  baja (pembesian) dipilih dengan metode konvensional dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pembuatan besi spiral Volume pekerjaan sebesar 9309.61 kg, dengan durasi selama 13
hari. Komposisi sumber daya pekerjaan  pembesian  dapat  dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 3. Komposisi Sumber Daya Pekerjaan Pembesian
Tenaga kerja Alat Bahan 24 or.pekerja 2 or.mandor 3 or.kepala tukang besi 24 or.tukang las konstruksi 1 unit mesin cutting bar 1 unit penggulung besi 1 unit mini crane 1 bh.meteran 9309.61kg besi 399 kg kawat bendrat
Pada  pembuatan  tulangan  besi spiral  pembengkokan  menggunakan cara  manual.  Berikut  merupakan
syarat  dari  gambar  kerja  yang  sudah tersedia:

## Gambar 3. Detail Pembesian
(Sumber: Anonim, 2018)
Pada bagian ini hanya terdapat 1 segmen.  Segmen  dengan  ukuran lingkaran  adalah  30  cm,  jarak  spiral 15  cm  dan  menggunakan  besi berdiameter 8 mm
Gambar 4. Spiral pada Segmen Bored Pile (Sumber: Anonim, 2018)
2. Sebelum memasukkan rangkaian besi bored  pile di  masukkan casing yang  berfungsi  untuk menahan  dinding  tanah  agar tidak longsor dan tidak menutupi lubang bored pile .
3. Proses pemasangan besi tulangan  yang  sudah  dirakit  ke dalam lubang tiang bor vertikal. Pada tahap pemasangan rangkaian  besi  yang  sudah  di  rakit menggunakan mesin minicrane untuk  memudahkan  memasukkan rangkaian.
4.1.4 Metode  pengerjaan  pengecoran bored pile
Volume pekerjaan adalah 74.394 m 3 , dengan  durasi  selama  11  hari.  Komposisi sumber  daya  pekerjaan  pengecoran bored
pile dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 4. Komposisi Sumber Daya
Pekerjaan Pengecoran Bored Pile Tenaga kerja Alat Bahan 10 or.pekerja 1 or.mandor 1 or.kepala tukang 3 or.tukang batu 1 unit concrete mixer truck 1 unit pipa tremie 1 unit concrete bucket 74.394 m 3 beton ready mix Pekerjaan pengecoran dilakukan dengan  menggunakan tremie  pipe yang panjangnya  mencapai  dasar  lubang  bor, sehingga menjamin kontinuitas pengecoran beton.  Sebelum  dilakukan  pengecoran, tremie pipe harus menyentuh dasar lubang bor.  Setelah tremie  pipe menyentuh  dasar lubang  bor,  pemasangan concrete  bucket diatas  pipa tremie yang  menjadi  kesatuan dengan  pipa tremie .  Setelah  itu  baru
dilakukan pengecoran menggunakan beton K-250  dengan  beton ready  mix . Slump beton  digunakan  10  cm  –  12.5  cm  agar diperoleh  beton  yang  mudah  mengalir melalui tremie pipe . Pengecoran dilakukan sampai dasar tanah.
Setelah pipa tremi dipasang ditengah tulangan  besi,  kemudian  adukan  cor dimasukan  ke  tremi  secara  terus  menerus, disaat  bersamaan pipa tremi bergerak naik turun  perlahan  sehingga  lumpur  terdorong keluar melalui pipa tremi.
Berikutnya untuk memastikan lubang  bor  terisi  beton  bersih  maka  harus dipastikan  beton  kotor  keluar  seluruhnya dari lubang.

## Pekerjaan Pile Cap
Volume  pekerjaan  adalah  136.708 m 3 ,  dengan  durasi  selama  6  hari.
Komposisi sumber daya pekerjaan pile cap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

## Tabel 5. Komposisi Sumber Daya
Pekerjaan Pile Cap Tenaga kerja Alat Bahan 15 or.pekerja 1 or.mandor 1 or. surveyor 1 unit waterpass 1 bh.meteran 6 cangkul dan sekop 2 bh.cat pilox 225 bh. batako
Setelah proses pengecoran bored pile bagian  bawah  selesai  dilanjutkan  dengan pekerjaan pile  cap .  Hal  tersebut  bertujuan untuk membuat tiang-tiang bekerja sebagai
satu  kesatuan  dalam  menahan  beban  dari struktur  atas,  baik  itu  vertikal,  lateral maupun  gulingan.  Semua  bahan  yang digunakan  untuk  pekerjaan  ini  harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun langkah-langkah pekerjaan  untuk pile  cap adalah  sebagai
berikut:
4.2.1 Pekerjaan persiapan
1. Pekerjaan pile  ca p  diawali dengan pekerjaan persiapan,
yaitu  menentukan  as pile  cap dan  penandaan  posisi  bekisting
yang akan dipasang menggunakan theodolit dan
waterpas s.
2. Pekerjaan  galian,  metode  untuk pekerjaan  penggalian  dengan
menggunakan  tenaga  manual dengan menggunakan alat cangkul.
3. Sisakan  tulangan pile sebagai stek pondasi
untuk penyambungan  kolom  dengan pile cap . Pemboran hanya sampai  elevasi  dasar  pile  cap saja.
4.2.2 Pekerjaaan lantai kerja pile cap
Volume  pekerjaan  adalah  136.708 m 3 ,  dengan  durasi  selama  6  hari.
Komposisi  sumber  daya  pekerjaan  lantai kerja pile cap adalah:
Tabel 6. Komposisi Sumber Daya
Pekerjaan Lantai Kerja Pile Cap Tenaga kerja Alat Bahan 15 or.pekerja 1 or.mandor 1 unit concrete mixer truck 1 unit concrete vibrator 0.675 m 3 pasir 430.740 kg semen air
Pekerjaan  pembuatan  lantai  kerja menggunakan  beton  non  struktur  dengan menimbun  pasir  urug  setebal  100mm  dan beton setebal 100 mm, seperti Gambar 5.
Gambar 5. Lantai Kerja Pile Cap (Sumber: Anonim, 2018)
4.2.3 Pekerjaaan bekisting pile cap
Volume  pekerjaan  adalah  237.474 m 2 ,  dengan  durasi  selama  14  hari. Komposisi sumber daya pekerjaan bekisting pile  cap dapat  dilihat  pada  tabel di bawah ini:

## Tabel 7. Komposisi Sumber Daya
Pekerjaan Bekisting Pile Cap Tenaga kerja Alat Bahan 25 or.pekerja 2 or.mandor 15 or.tukang batu 2 or.kepala tukang 1 unit waterpass , palu, cetok, ember 225 bh. batako 0.096 m 3
pasir 410.124 kg semen
air
Setelah  pekerjaan  lantai  selesai dilaksanakan  maka,  tahap  selanjutnya memasang  bekisting  untuk pile cap . Bekisting  dibuat  dengan  batako,  karena batako  cukup  kuat  untuk  menahan  beban sebagai  bekisting  serta  cukup  murah  dan tidak  perlu  lagi  melepas  bekisting  ketika beton  sudah  kering  untuk  pada  akhirnya ditimbun bersama saat pengecoran.
Adapun langkah-langkah pekerjaan
bekisting untuk pile cap adalah:
1. Mengadakan  pengukuran  dan penandaan/ marking posisi
bekisting  yang  akan  dipasang dimana untuk tiap-tiap pile cap.
2. Bekisting  dirakit  sesuai  dengan ukuran  pile  cap  masing-masing, dimana digunakan menggunakan
batako 30 cm x 15 cm x 10 cm.
4.2.4 Pekerjaan pembesian pile cap Volume  pekerjaan  adalah  5454.21
kg,  dengan  durasi  selama  9  hari. Komposisi sumber daya pekerjaan pembesian pile cap adalah:
Tabel 8. Komposisi Sumber Daya Pekerjaan Pembesian Pile Cap Tenaga kerja Alat Bahan 20 or.pekerja 2 or.mandor 20 or.tukang batu 2 or.kepala tukang 1 unit mesin cutting bar 1 unit penggulung besi 1 unit waterpass 1 bh.meteran 5454.21 kg besi 770 kg kawat
bendrat
Sebelum pekerjaan pengecoran harus membuat/merakit  tulangan pile  cap dan juga merakit tulangan kolom yang akan di pasang  bersamaan  dengan  tulangan pile cap .  Metode  saat  perakitan  tulangan  baja (pembesian) dipilih dengan metode konvesional  dan  berdasarkan  gambar perencanaan sebagai berikut:
Gambar 6. Tulangan Pile Cap BP1 (Sumber: Anonim, 2018)
Adapun  langkah-langkah  pekerjaan pembesian pile cap yaitu sebagai berikut:
1. Memotong besi-besi sesuai dengan  ukuran  serta  syarat- syarat pembengkokan dan penjangkaran.
2. Setelah  selesai  dipotong,  tahap selanjutnya adalah perakitan pembesian pile cap .
4.2.5 Pekerjaan pengecoran pile cap
Volume  pekerjaan  adalah  117.632 m 3 ,  dengan  durasi  selama  14  hari. Komposisi sumber daya pekerjaan pengecoran pile cap adalah:
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939

## Tabel 9. Komposisi Sumber Daya
Pekerjaan Pengecoran Pile Cap Tenaga kerja Alat Bahan 25 or.pekerja 1 or.mandor 5 or.tukang batu 1 or.kepala tukang 1 unit concrete mixer truck 1 unit concrete vibrator ember 117.632 m 3 beton ready mix
Untuk  pengecoran pile  cap dalam proyek  ini  menggunakan  tenaga  manual dengan  menggunakan  alat concrete  mixer sesuai dengan rencana. Sebelum dimulainya  pengecoran pile  cap ,  terlebih dahulu  dibersihkan  di  lokasi  pengecoran, kemudian  membuat  batas  pengecoran pile cap dan  agar  beton  dapat  masuk  kedalam tulangan  pile  cap  maka  digunakan  alat vibrator untuk  meratakan  serta  ditekan dengan  tekanan  tinggi  agar  beton  dapat memadat dan terakhir menghentikan pengecoran serta meratakan atau menghaluskan permukaan beton .

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan,  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Pekerjaan bored pile :
a. Pekerjaan  persiapan  diawali dengan  penentuan  titik  pusat pile dan  penempatan  alat
bored pile .
b. Pekerjaan pengeboran menggunakan  metode wet drilling, volume  1105.00  m dengan durasi 8 hari.
c. Pekerjaan pembesian meliputi  proses  fabrikasi  dan pemasangan tulangan ke dalam  lubang  bor  dengan volume  9309.61  kg  dan durasi 13 hari.
d. Pekerjaan pengecoran dilakukan  menggunakan  pipa tremi,  volume  74.394  m³ dengan durasi 11 hari.
2. Pekerjaan pile cap :
a. Pekerjaan  persiapan  adalah penentuan  as pile  cap dan pekerjaan galian.
b. Pekerjaan  lantai pile  cap dengan  pasir  urug  dan  beton dengan  volume  136.708  m³ selama 6 hari.
c. Pekerjaan  bekisting  dengan menggunakan  batako  dengan volume 237.474 m² dikerjakan selama 14 hari.
d. Pekerjaan  pembesian  terdiri dari  pekerjaan  pembentukan tulangan dan perakitan tulangan, dengan volume 5454.21  kg  dengan  durasi  9 hari.
e. Pekerjaan pengecoran dilakukan  dengan  metode
manual,  volume  117.632  m³ dengan durasi 14 hari. Saran Dalam
tahap perencanaan pelaksanakan suatu kegiatan proyek hendaknya  menerapkan  strategi  terhadap metode  yang  terpilih  agar  senantiasa mempertimbangkan efisensi dan efektipitas dari segi waktu, mutu biaya dan sehingga  tujuan  proyek  tercapai  sesuai harapan.  Perlu  dilakukan  kajian  lebih lanjut pada kegiatan pekerjaan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. (2018). Penyusunan DED
Pembangunan  GOR  Tenis  Meja  di Kecamatan Abiansemal . Mangupura.
Asiyanto.  (2010). Manajemen  Produksi untuk  Jasa  Konstruksi .  Jakarta:  PT. Pradnya Paramita.
Dhiva,  I.  G.  N.  A.  (2014).  Analisis Produktivitas  Pengeboran  Pondasi Bor  Pile  Dengan  Menggunakan Mesin  Bor  Ringan. Jurnal  Rekayasa Sipil , 8 (2), 128–135.
Dipohusodo, I. (1996). Manajemen Proyek dan Konstruksi (Jilid 1 &).
Yogyakarta: Kanisius.
Ervianto, W. I. (2005). Manajemen Proyek
Konstruksi . Yogyakarta: Andi
Offset.
Fadilah,  U.  N.,  &  Tunafiah,  H.  (2018).
Analisa Daya Dukung Pondasi Bored Pile Berdasarkan Data N-SPT
Menurut  Rumus  Reese&Wright  Dan
Penurunan. Jurnal IKRA-ITH Teknologi , 2 (3), 7–13.
Hardiyatmo,  H.  C.  (2011). Analisis  dan Perencanaan  Fondasi  I (Edisi  2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Jawat,  I.  W.,  Rahadiani,  A.  A.  D.,  &
Armaeni, N. K. (2018). Produktivitas Truck  Concrete  Pump  Dan  Truck Mixer  Pada  Pekerjaan  Pengecoran. PADURAKSA , 7 (2), 164–183.
Livia,  &  Suhendra,  A.  (2018).  Studi kapasitas  tiang  bor  berdasarkan metode  pile  driving  analyzer  (PDA) dan  load  cell. JMTS:  Jurnal  Mitra
Teknik Sipil , 1 (1), 82. https://doi.org/10.24912/jmts.v1i1.22
45
Mubarak,  Bulba,  A.  T.,  &  Yunita,  M.
(2014).  Studi  nilai  produktivitas pekerjaan pondasi  bored pile. Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala , 3 (2),  199–208.  Retrieved from
http://jurnal.unsyiah.ac.id/JTS/article /view/5584/4615
Syah,  M.  S.  (2004). Manajemen  Proyek Kiat  Sukses  Mengelola  Proyek .
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
W.Lar, C. F. (2006). Project Management: The Managerial Process 3th Edition . The McGraw – Hill Companies, Inc.