## ANALISA ANGGARAN BIAYA DAN PENJADWALAN PROYEK PERBAIKAN TANGGUL KALI BAKUNG DESA CENGKOK KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI
Johan Harmawanto*¹, Yosef Cahyo S.P ², Sigit Winarto ³.
1,2,3 Fakultas Teknik, Universitas Kadiri. e-mail:* 1 johanharmawanto@gmail.com , ² yosef.cs@unik-kediri.ac.id , ³ sigit.winarto@unik-kediri.ac.id.

## Abstract
Bakung River is a medium to supply water demand for irrigation in Cengkok Village TarokanSubdistrict Kediri Regency. Unfortunately, the soil embankment often slides to disturb the irrigation. The writer made the  cost  estimate,  scheduling,  network,  and  undertaking  method  of  improving  the  Bakung  River embankment with river stone. The data obtained from the Department of Water Public Work (DWPW) were of technical drawings, specifications, the unit price of material, and construction work of Kediri Regency 2019.  The  result  was  analyzed  to  find  out  the  unit  price  analysis  of  construction  work;  hence  the  cost analysis  was  made.  The  schedule  was  derived  from  making  the  cost  estimate  by  calculating  the  work quantity and calculating the duration. The results were processed through MS Excel to make a bar chart, S  Curve,  and  Precedence  Diagram  Method  (PDM)  as  the  network.  The  calculations  result  in  IDR 914.486.100,00 and 91 workdays.
Keywords: Improvement, Cost, Schedule, Precedence Diagram Method (PDM)

## Abstrak
Kali  Bakung  merupakan  sarana    untuk  memenuhi  kebutuhan  air  irigasi  di  Desa  Cengkok  Kecamatan Tarokan  Kabupaten  Kediri.  Akan  tetapi  keadaan  tanggul  Kali  Bakung  mengalami  kerusakan  dan penyediaan air irigasi menjadi terganggu. Penulis membuat analisa anggaran biaya, penjadwalan, jaringan dan  metode  pelaksanaan  untuk  perbaikan  tanggul  Kali  Bakung  dengan  pasangan  batu  kali.  Data  yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah gambar teknis, spesifikasi, harga satuan upah dan bahan Kabupaten Kediri tahun 2019. Hasilnya dianalisis untuk mengetahui analisa harga satuan pekerjaan,  maka  dibuat  rencana  anggaran  biaya.  Jadwal  berasal  dari  rencana  anggaran  biaya  dengan menghitung bobot pekerjaan dan menghitung durasi. Hasilnya diproses dengan MS Excel untuk membuat bar chart, kurva S, dan Precedence Diagram Method (PDM) sebagai jaringan. Hasil perhitungan didapatkan Rencana Anggaran Biaya untuk proyek tersebut adalah Rp. 914.486.100,00 dan durasi pelaksanaannya 91 hari.
Kata Kunci  : Perbaikam, Biaya, Jadwal, Precedence Diagram Method (PDM)

## 1.  PENDAHULUAN
Pembangunan di Kabupaten Kediri berkembang dengan pesatnya, hal tersebut terikat dari program  Pemerintah  yang  lebih  menitik  beratkan  pada  pembangunan  fasilitas  pelayanan  pada masyarakat [1][2][3], sehingga kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana tersebut dapat terpenuhi seperti pembangunan perbaikan tanggul Kali Bakung yang berlokasi di Desa Cengkok Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri ini, merupakan contoh nyata pengembangan fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjang distribusi air pertanian [4][5][6].
Dalam  pembangunan  perbaikan  tanggul  kali  tersebut  diperlukan  suatu  manajemen  yang baik  untuk  mencapai  tujuan  yang  di  harapkan,  pada  dasarnya  pelaksanaan  proyek  konstruksi selalu  berorientasi  pada  penyelesaian  proyek  sehingga  sumberdaya  yang  digunakan  dalam pelaksanaan proyek berada pada kondisi optimum.
Sesuai  dengan  uraian  di  atas,  penyusun  mengambil  judul  tugas  akhir“ANALISA ANGGARAN  BIAYA  DAN  RENCANA  PENJADWALANPROYEK  PERBAIKAN TANGGUL  KALI  BAKUNGDESA  CENGKOK  KECAMATAN  TAROKAN  KABUPATEN KEDIRI” disusun sebagai analisa jumlah anggaran biaya, penjadwalan dan metode pelaksanaan serta perhitungan kebutuhan tenaga, bahan, dan alat yang sesuai spesifikasi teknis yang ada yang digunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Lokasi Penelitian.
Penelitian  ini  dilakukan  di  proyek  Perbaikan  Tanggul  Kali  Bakung  Desa  Cengkok  Kecamatan  Tarokan Kabupaten Kediri

## 2.2.  Pengacuan Pustaka
2.2.1  Rencana Anggaran Biaya
Rencana  anggaran  biaya  suatu  proyek  adalah  perhitungan  banyaknya  biaya  yang diperlukan  untuk  kebutuhan  bahan,  upah,  peralatan  serta  biaya-biaya  lain  yang  berhubungan dengan pelaksanaan proyek.
Biaya-biaya  yang  diperhitungkan  dalam  penyusunan  rencana  anggaran  biaya  dijelaskan sebagai berikut :
1. Biaya Langsung (direct cost)
Biaya langsung adalah semua biaya yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan. Biaya langsung terdiri dari: : [7][4]
2. Biaya Tidak langsung (indirect cost)
Biaya tak langsung adalah semua biaya proyek yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi di lapangan tetapi biaya ini harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Biaya tidak langsung terdiri dari : [7]
Biasanya  keuntungan dinyatakan dengan  prosentase dari jumlah  biaya,  yaitu sekitar  8% sampai 15% tergantung dari keinginan kontraktor untuk mendapatkan proyek tersebut.Pengambilan  keuntungan  juga  tergantung  dari  besarnya  resiko  pekerjaan,  tingkat kesulitan pekerjaan, dan cara pembayaran dari pemberi pekerjaan [8][9].
Overhead.Butir ini meliputi biaya untuk operasi perusahaan secara keseluruhan, terlepas dari ada atau tidak adanya kontrak yang sedang ditangani. Misalnya biaya pemasaran, advertensi, gaji  eksekutif,  sewa  kantor,  telepon,  komputer.Pajak,  pungutan/sumbangan,  biaya  izin,  dan asuransi.Berbagai  macam  pajak  seperti  PPN,  PPh  dan  lainnya  atas  hasil  operasi  perusahaan [10][11].

## 2.2.2  Estimator
Seorang  Estimator  tidak  hanya  mampu  melakukan  kuantifikasi  atas  semua  yang  tersaji dalam  gambar  kerja  dan  spesifikasi,  tetapi  juga  harus  mampu  mengantisipasi  semua  kegiatan konstruksi yang akan terjadi. Gambar kerja dan spesifikasi  tidak dapat mencerminkan metoda konstruksi dan seluruh proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan  proyek, melainkan hanya menyatakan hasil akhir yang diharapkan dari proses konstruksi. [14][12]
Seorang estimator harus beruasaha mengidentifikasikan sebanyak mungkin bagian-bagian yang  mengandung  resiko  atau  ketidakpastian  dalam  estimasinya.  Beberapa  cara  untuk mengidentifikasi dalam proyek adalah : [15]
a. Mempelajari semua dokumen yang berhubungan dengan proyek.
b. Melakukan tinjauan ke lokasi proyek.
c. Mendapatkan kepastian bahwa sumber daya memang tersedia untuk pembangunan proyek.
d. Membuat daftar hal-hal yang sesungguhnya tentang proyek.
e. Dan lain-lain . [16]

## 2.2.3  Penjadwalan
Jadwal adalah suatu pendataan urutan pekerjaan atau kegiatan dalam suatu rangkaian yang akan terjadi yang dibuat dalam hal ini adalah daftar waktu dan kegiatan yang menjelaskan suatu aktivitas  yang  pasti  diselesaikan  untuk  mencapai  satu  tujuan  atau  satu  sasaran  yang  telah ditentukan.  Jadwal  merupakan  hal  yang  mendasar  untuk  keberhasilan  pelaksanaan  suatu proyek.[17][13]
Kurva “S” pertama kali dikembangkan oleh Jendral Warren T. Hannum, seorang perwira Zeni Amerika Serikat.Kurva “S” adalah kurva yang menggambarkan komulatif progress pada
setiap waktu pelaksanaan pekerjaan.Kurva tersebut dibuat berdasarkan rencana atau pelaksanaan progress batang sebelumnya.[19]

## Tabel 1 Kurva “S”

## Sumber : Analisa Tabel Kurva S

## 2.2.4  Struktur Perincian Proyek (WBS)
Di  samping  penjelasan  rencana  anggaran  biaya  dan  penjadwalan  pelaksanaan  proyek  di atas, selain itu kita juga membuat struktur perincian proyek ( WBS ). Sturuktur perincian proyek atau WBS  (Work  Breakdown  Structure) merupakan  gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek, kita membagi total pekerjaan proyek menjadi unit-unit yang  dapat  dikelola.Mengorganisasikan WBS  (Work  Breakdown  Structure) bisa  dengan  cara tradisional  yaitu  secara  grafis,  seperti  dalam  badan  organisasi  atau  suatu  urutan  pekerjaan proyek.[20][14]
No. Jenis Kegiatan Bobot (%) Durasi (hari) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Pek. Persiapan 5 2,5 2,5 2 Pek. Tanah 10 3 3 4 3 Pek. Pasangan 30 5 10  20 20  15 7,5 3 2,5 Bobot perhari (%) 2,5 7,5  8 14  20 20  15 7,5 3 2,5 Komulatif bobot (%) 2,5 10 18 32  52 72  87 94,5 97,5 100
Contoh :
Gambar 1 WBS kegiatan proyek perbaikan tanggul kali
Sumber : Data Lapangan

## 2.3  Pengacuan Metodologi
2.3.1  Tinjauan Umum
Metodologi  merupakan  cara  atau  perhitungan  mengenai  urutan  item  pekerjaan  yang bertujuan untuk mendapatkan analisa hasil. Mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data- data  yang  diperlukan,  dan  yang  pada  akhirnya  adalah  penyusunan  penjadwalan  pelaksanaan. Tahapan-tahapan metodologi dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

## 2.3.2  Tahapan Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  meliputi  data  primer  dan  sekunder.Yang  dimana  data  primer merupakan  data  yang  didapat  dari  hasil  observasi  di  lapangan  mengenai  harga  material,  alat, bahkan tenaga kerja.Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa gambar kerja, buku- buku referensi dan brosur-brosur dariinternet.
PEKERJAAN PERSIAPAN PEKERJAAN
DEWATERING PEKERJAAN TANAH PEKERJAAN PASANGAN PROYEK PERBAIKAN TANGGUL KALI 1. Pengukuran Saluran 1. Galian Tanah biasa diangkat >1m untuk timbunan/dibu ang
2. Pemadatan tanah timbunan & dirapikan manual
3. Timbuna tanah dari luar dipadatkan &
dirapikan (manual)
1. Pasangan batu kali/gunung 2. Siaran 3. Plesteran 1. Pembuatan & Pembongkara n Kisdam

## 2.3.3  Tahapan Pengolahan data
Setelah  mendapatkan  data-data  tahap  selanjutnya  adalah  pengolahan  dengan  metode analisa dan menghasilkan  tujan yang telah disampaikan pada awal proposal tugas akhir terapan ini. Tahapan-tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:
1. Penjabaran dari tiap – tiap item pekerjaan
a. Pekerjaan pembersihan
b. Pekerjaan pengukuran
c. Pekerjaan kistdam/dewatering
d. Pekerjaan galian tanah
e. Pekerjaan timbunan tanah
f. Pekerjaan pemadatan tanah
g. Pekerjaan pasangan batu kali
h. Pekerjaan plesteran
i. Pekerjaan siaran
2. Mekalukan analisa rencana angaran biaya, dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :
a. Penjabaran item pekerjaan
b. Menentukan metode pelaksanaan
c. Pengumpulan data primer dan sekunder
d. Melakukan analisa harga
e. Penyusunan rencana anggaran biaya
f. Rekapitulasi
3. Pembuatan kurva S, dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :
a. Perhitungan durasi tiap item pekerjaan
b. Membuat bar chart
c. Perhitungan bobot tiap item pekerjaan

## 2.3.4  Hasil
Hasil  dari  analisa  akan  mendapatkan  biaya  total  yang  akan  dibutuhkan  dan  durasi pelaksanaan untuk menyelesaikan pembangunan struktur utama pada proyek perbaikan tanggul Kali Bakung Desa Cengkok Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tersebut.

## 2.3.5 Kesimpulan
Pada bab ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisa berupa :
1. Rencana anggaran dan biaya
2. Kurva S dan PDM ( Precedence Diagram Method)

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Volume Pekerjaan
Volume pekerjaan merupakan analisa kuantitas dari masing-masing item pekerjaan. Dalam menyusun kuantitas pekerjaan, diperlukan gambar kerja yang detail dan benar agar perhitungan volumenya pun benar.

## Sumber : Data Perhitungan
3.2  Harga Satuan Pekerjaan
Harga  satuan  pekerjaan  adalah  jumlah  harga  bahan  dan  upah  tenaga  kerja  berdasarkan perhitungan  analisis.  Dalam  menghitung  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  pada  tabel  Analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan harga upah dan bahan daerah Kabupaten Kediri tahun 2019, yang didapat dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa TimurUPTPSDA WS BRANTAS
NO VOLUME / SCOPE PEKERJAAN SATUAN 1 3 4 I Pekerjaan Persiapan Uitset trase saluran 260,00 m' II Pekerjaan Tanah Galian Tanah Biasa - Galian tanah sedalam 1  m' 682,79 m3 Timbunan - Timbunan Tanah / Pasir dari galian 292,56 m3 Pemadatan tanah - Pemadatan Tanah 292,56 m3 III Pekerjaan Pasangan 812,24 m3 Siaran dengan mortar jenis PC-PP tipe M 884,00 m2 52,00 m2 IV Dewatering dan Pekerjaan Lain-lain Kistdam pasir / tanah
2.104,00 bh
Tabel 2 Volume Pekerjaan
Plesteran Tebal 1,5 cm, dengan mortar jenis PC-PP

## PERBAIKAN TANGGUL KALI BAKUNG DESA CENGKOK KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI

## URAIAN PEKERJAAN
2
Pasangan batu dengan mortar jenis PC-PP, Mortar
DI  KEDIRI.  Kemudian  dikumpulkan  dalam  satu  daftar  yang  kemudian  dimasukkan  dalam perhitungan.[18]
HARGA SATUAN Rp. 1 2 3 4 5 I UPAH KERJA 1 Mandor OH 90.000,00 2 Pekerja OH 70.000,00 3 Kepala Tukang OH 85.000,00 4 Tukang OH 80.000,00 5 Juru ukur, operator/mekanik alat berat OH 85.000,00 6 Pembantu Juru ukur & operator/mekanik alat berat OH 70.000,00

## II BAHAN
1 Batu kali M3 200.000,00 2 Semen / PC Kg 1.300,00 3 Pasir M3 215.000,00 4 Tanah urug M3 70.000,00 14 Karung plastik / bagor bh 2.500,00 15 Tali rapia / plastik m 1.000,00 16 Sewa pasir * m 3 80.000,00

## III ALAT  BANTU
1 Waterpass Sewa-hari 175.000,00 2 Molen Sewa-hari 150.000,00 5 Pemadat Timbunan (Stamper) Sewa-hari 85.000,00 Tabel 3 Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan NO. JENIS UPAH & BAHAN SATUAN Ket
Sumber : [10] Dinas PU Sumber Daya Air UPT PSDA WS Brantas di Kediri, 2019

## 4.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana  anggaran  biaya  merupakan  suatu  analisa  biaya  suatu  bangunan  yang diperoleh dengan mengalikan volume dari suatu pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan, sehingga didapat total biaya keseluruhan proyek adalah Rp. 914.486.100,00.

## Sumber : Data Perhitungan

## 4.  KESIMPULAN
Dari hasil perencanaan dan perhitungan analisa anggaran biaya dan rencana penjadwalan proyek perbaikan tanggul kali bakung desa cengkok kecamatan tarokan kabupaten kediri dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Setelah dilakukan analisa harga satuan pekerjaan dan rencana anggaran biaya berdasarkan analisa  SNI  Tahun  2019  menggunakan  program Microsoft  Excel  2007 ,  didapatkan  biaya proyekperbaikan  Tanggul  Kali  Bakungyang  Panjang    Pasangan  Sebelah  Kanan  260,00  m  dan sebelah Kiri 260,00 m, adalah Rp. 914.486.100,00.
2. Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan proyek perbaikan Tanggul Kali Bakung adalah 91 hari.
HARGA SATUAN Rp. 1 2 3 4 5 I UPAH KERJA 1 Mandor OH 90.000,00 2 Pekerja OH 70.000,00 3 Kepala Tukang OH 85.000,00 4 Tukang OH 80.000,00 5 Juru ukur, operator/mekanik alat berat OH 85.000,00 6 Pembantu Juru ukur & operator/mekanik alat berat OH 70.000,00 II BAHAN 1 Batu kali M3 200.000,00 2 Semen / PC Kg 1.300,00 3 Pasir M3 215.000,00 4 Tanah urug M3 70.000,00 14 Karung plastik / bagor bh 2.500,00 15 Tali rapia / plastik m 1.000,00 16 Sewa pasir * m 3 80.000,00

## III ALAT  BANTU
1 Waterpass Sewa-hari 175.000,00 2 Molen Sewa-hari 150.000,00 5 Pemadat Timbunan (Stamper) Sewa-hari 85.000,00 Tabel 3 Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan
NO. JENIS UPAH & BAHAN SATUAN Ket
3. Metode  penjadwalan  yang  digunakan  pada  perencanaan  proyek  perbaikan  Tanggul  Kali Bakung,  menggunakan PDM  (Precedence  Diagram  Method) untuk  mengetahui  jalur  kritis  dan hubungan setiap item pekerjaan.

## 5.  SARAN
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengerjaan Laporan Akhir, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Kelengkapan  data-data  pendukung,  akan  mempermudah  penulis  dalam  melakukan perhitungan.
2. Mengusahakan  adanya  penggunaan  sumber  daya  yang  seefektif  mungkin  dengan  jalan membuat jadwal sehingga nantinya akan mendapatkan suatu hasil yang maksimal.
Pencatatan  atau  pelaporan  tiap  hari  untuk  kemajuan  pekerjaan  sangat  penting  guna memperkirakan  prestasi  yang  akan  dicapai  pada  hari,  selanjutnya  diharapkan  dapat  mencapai target prestasi yang telah direncanakan dalam penjadwalan.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan Universitas Kadiri. Penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A. I. Candra, “STUDI KASUS STABILITAS STRUKTUR TANAH LEMPUNG PADA JALAN TOTOK KEROT KEDIRI MENGGUNAKAN LIMBAH KERTAS,” UKaRsT , 2018, doi: 10.30737/ukarst.v2i2.255.
[2] H. R. Agustapraja and Affandi, “PERBANDINGAN ESTIMASI ANGGARAN BIAYA DENGAN METODE SNI DAN BOW PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG D  FAKULTAS  AGAMA  ISLAM  UNIVERSITAS  ISLAM  LAMONGAN,” Ukarst    J. Univ. Kadiri Ris. Tek. Sipil , vol. 1, no. 2, pp. 84–93, 2017.
[3] R. Hidayah, A. Ridwan, and Y. C. S. P, “ANALISA PERBANDINGAN MANAJEMEN WAKTU ANTARA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 281–290, 2018.
[4] T. M. Lasmana, P. T. Juwono, and D. Chandrasasih, “Analisis Tinggi Tanggul Ekonomis Sebagai Bangunan Pengendali Banjir Sungai Ciraja Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah,” 2017.
[5] A.  I.  Candra,  S.  W.  Mudjanarko,  and  P.  Vitasmoro,  “Analysis  of  the  Ratio  of  Coarse Aggregate  to  Porous  Asphalt  Mixture  ANALYSIS  of  THE  RATIO  of  COARSE
AGGREGATE to POROUS ASPHALT MIXTURE,” J. Phys. Conf. Ser. , pp. 1–6, 2020, doi: 10.1088/1742-6596/1569/4/042029.
[6] R.  O.  Purbawa,  A.  Ridwan,  and  Y.  C.  S.  P,  “PERENCANAAN  STRUKTUR  ATAS ASRAMA PUTRI DI UNIVERSITAS KADIRI,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 182–191, 2018.
[7] E. Gardjito, “Pengendalian Jadwal Dan Anggaran Terpadu Dengan Metode Earned Value Analysis Pada Pekerjaan Konstruksi,” UKaRst , vol. 1, no. 1, pp. 47–62, 2017.
[8] W.  Arganata,  A.  D.  Limantara,  Y.  C.  S.  P,  and  A.  I.  Candra,  “ANALISIS PERENCANAAN  OVERLAY  PADA  RUAS  JALAN  CRAKEN-NGULUNGKULON NAMBAK-NGULUNGKULON  DENGAN  BAHAN  ACL  PADA  STA  0.00-13.345 KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 121–131, 2019.
[9] I. Santoso, “Analisa Overruns pada Beberapa Tipe Proyek Konstruksi,” Anal. Overruns pada Beberapa Tipe Proy. Konstr. , vol. 01, no. 01, pp. 40–48, 1999.
[10] R.  D.  Prasetyo,  Y.  Cahyo,  and  A.  Ridwan,  “ANALISA  PERENCANAAN  SISTEM DRAINASE  DALAM  UPAYA  PENANGGULANGAN  BANJIR  DI  KECAMATAN GANDUSARI KABUPATEN TRENGGALEK,” Jurmateks , vol. 2, no. 1, pp. 132–143,
2019.
[11] D. Oktarina and A. Darmawan, “ANALISA PERBANDINGAN RANGKA ATAP BAJA RINGAN  DAN  RANGKA  ATAP  KAYU  DARI  SEGI  ANALISIS  STRUKTUR  DAN ANGGARAN BIAYA,” J. Konstr. , vol. 7, no. 1, pp. 27–36, 2015.
[12] S. Intan, R. S. Alifen, and L. Arijanto, “ANALISA DAN EVALUASI SISA MATERIAL KONSTRUKSI:  SUMBER  PENYEBAB,  KUANTITAS,  DAN  BIAYA,” Civ.  Eng. Dimens. , vol. 7, no. 1, pp. 36–45, 2005.
[13] M. Labombang and S. Qamaria, “Use of Material on The Management Works Embakment Pondo’s River-Poboya,” Infrastruktur , vol. 2, no. 2, pp. 84–95, 2012.
[14] I.  Ridkiani,  Budiono,  and  D.  Susilowati,  “METODE  KONSTRUKSI  JEMBATAN PRESTRESSED  DITINJAU  DARI  SEGI  RENCANA  ANGGARAN  BIAYA  DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN {Studi kasus Jembatan Rancamaya Proyek TOL BOCIMI (Bogor, Ciawi, Sukabumi)},” pp. 1–13.
[15] A. Kurniawan, J. T. Sipil, and U. Kadiri,  “STUDI PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN PADA RUAS JALAN JALUR LINTAS SELATAN GIRIWOYO –.”
[11]  Ir. A. Soedrajad.  2008, Analisa Anggaran Biaya Proyek , Nova, Bandung.
[13]  Soeharto. 1995, Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional, Edisi Pertama, Erlangga.
[14]  Wulfram I. Ervianto. 2003, Manajemen Proyek Konstruksi , Erlangga.
[15]  Wulfram I. Ervianto. 2005, Manajemen Proyek Konstruksi , Erlangga.
[16]  Drs.  Nono  Trisnowardono.  2002, Menuju  Usaha  Jasa  Konstruksi  Yang  Handal ,Abdi Tandur.
[17]  Gould. 1997, Manajemen Proyek Konstruksi, Erlangga.
[18]  Luthan dan Syafriandi. 2006, Aplikasi Microsoft Project, Andi, Yogyakarta.
[19]  Mingus. 2004, Management Project, Guna Widya, Jakarta.
[20]  Dinas PU Sumber Daya Air UPT PSDA WS Brantas di Kediri, 2019.