## Journal of Scientech Research and Development Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN: 2715-6974           E-ISSN: 2715-5846 Open Access at: http://idm.or.id/JSCR

## FTTH NETWORK PLANNING BASED ON GPON TECHNOLOGY IN SALAM VILLAGE, MAGELANG

## PERENCANAAN JARINGAN FTTH BERBASIS TEKNOLOGI GPON DI DESA SALAM MAGELANG
Khamid 1 , Imam Suharjo 2 1,2 Program Studi Teknik Informatika Universitas Mercubuana Yogyakarta E-mail: 201110066@student.mercubuana-yogya.ac.id 1 , imam@mercubuana-yogya.ac.id 2 ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent: Khamid
201110066@student.mercu buana-yogya.ac.id
Key words: FTTH Network, GPON, Fiber Optic, Network Planning, Network Development. Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 956 - 971
This article aims to analyze the development planning for a Fiber To The Home (FTTH) network based on GPON technology. The sample  used  in  this  article  is  a  PT  Routelink  Mediatech  data report conducted in the Salam Village area, Magelang, Central Java. The results obtained in this article are: (1) The construction of  the  FTTH  network  was  carried  out  in  two  areas  located  in Salam Village, Magelang, namely the Village Road and National Road areas, so it required two stages to carry out the development. (2) You can find out the material requirements for building an FTTH network because a field survey has been carried out. (3) The number of location points where the network will be built, namely in the first stage, 143 points where poles could be built were recorded, while in the second stage, 49 poles were recorded.
(4)  Cable  measurement  results  with  a  total  of  8,500  meters  of cable required with a total of 24 ODP. (5) The ODP located on the National Road has the closest ODP distance of 427 meters in the ODP code SM3/ODP_RTM_12 with an ODP Power result of  -16.19  dBm  meters.  Meanwhile,  the  farthest  ODP  has  a distance of 887 meters at ODP code SM4/ODP_RTM_16 with ODP Power -16.61 dBm. Meanwhile, the closest ODP on Village Road  is  256  meters  away  with  ODP  code  SM2/ODP_RTM_5 with ODP Power -14.77 dBm meters and the farthest ODP has a distance  of  2,694  meters  with  ODP  code  SM3/ODP_RTM_10 with  ODP  Power  -16.46  dBm.  (6)  Work  can  be  more  focused because in the planning there is already a network development timeline. (7) Can know the network flow because in the planning there is a network topology design.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Khamid 201110066@student.mercu buana-yogya.ac.id
Kata kunci:
Jaringan FTTH, GPON, Fiber Optik, Perencanaan Jaringan, Pembangunan Jaringan. Website: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Hal: 956 - 971
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  terhadap perencanaan  pembangunan  jaringan Fiber  To  The  Home (FTTH)  berbasis  teknologi  GPON.  Sampel  yang  digunakan pada  artikel  ini  yaitu  laporan  data  PT  Routelink  Mediatech yang  dilakukan  di  wilayah  Desa  Salam,  Magelang,  Jawa Tengah.  Hasil  yang  diperoleh  dalam  artikel  ini  yaitu:  (1)
Pembangunan  jaringan  FTTH  dilakukan  pada  dua  wilayah yang  terletak  di  Desa  Salam,  Magelang  yaitu  wilayah  Jalan Desa dan Jalan Nasional sehingga membutuhkan dua tahap untuk  melakukan  pembangunan  tersebut.  (2)  Dapat mengetahui  kebutuhan  material  pembangunan  jaringan FTTH karena telah dilakukan survei lapangan. (3) Jumlah titik lokasi yang akan dibangun jaringan yaitu pada tahap pertama telah  terdata  sebanyak  143  titik  yang  dapat  dibangun  tiang, sedangkan untuk tahap kedua telah terdata sebanyak 49 tiang. (4)  Hasil  pengukuran  kabel  dengan  total  keseluruhan  kabel yang dibutuhkan adalah 8.500 meter dengan jumlah 24 ODP.
(5) ODP yang terletak di Jalan Nasional memiliki jarak ODP terdekat  427  meter  pada  kode  ODP  SM3/ODP_RTM_12 dengan hasil ODP Power-16,19 dBm meter. Sedangkan ODP terjauh  memiliki  jarak  887  meter  pada  kode  ODP
SM4/ODP_RTM_16  dengan  ODP  Power-16,61  dBm. Sedangkan  ODP  di  Jalan  Desa  yang  terdekat  berjarak  256 meter pada kode ODP SM2/ODP_RTM_5 dengan ODP Power -14,77 dBm meter dan ODP terjauh memiliki jarak 2.694 meter pada  kode  ODP  SM3/ODP_RTM_10  dengan  ODP  Power-
16,46  dBm.  (6)  Pekerjaan  bisa  lebih  terarah  karena  dalam perencanaan sudah terdapat timeline pembangunan jaringan. (7)  Dapat  mengetahui  alur  jaringan  karena  dalam perencanaan terdapat desain topologi jaringan.
Copyright © 2024 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya zaman yang terjadi di era modern ini, pemanfaatan jaringan komputer sebagai media komunikasi data semakin meningkat terutama pada jaringan intenet.  Dengan  adanya  kebutuhan  dan  permintaan  masyarakat  terhadap  jaringan komunikasi  yang  cepat,  mengakibatkan  pengembangan  jaringan  terus  dilakukan sehingga  membutuhkan bandwith yang  lebih  besar.  Di  samping  itu,  pengguna  juga menginginkan jaringan yang memberikan layanan terbaik dan efisien [1].
Hampir  seluruh  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  membutuhkan pemanfaatan internet. Mulai dari layanan suara, layanan data, hingga layanan video. Sehingga dengan adanya pengembangan untuk menunjang kebutuhan tersebut, maka terciptalah  suatu  teknologi  yang  menyediakan  kapasitas bandwith yang  besar  dan tahan terhadap gangguan lainnya, serta memiliki kecepatan yang cukup tinggi yaitu
fiber optic . Fiber optic dapat dinikmati oleh pengguna jaringan melalui jaringan Fiber To The Home (FTTH) [2].
Secara harfiah, fiber optic memiliki arti serat optic atau serat kaca. Sehingga, fiber optic merupakan salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus [3].  Serat  kaca  yang  terdapat  pada fiber  optic dibuat  dengan  proses  yang  cukup kompleks  digunakan  untuk  media  transmisi.  Prinsip  dari fiber  optic tersebut  yaitu memantulkan dan membiaskan cahaya yang merambat didalam inti dari fiber optic . Prinsip ini berpusat pada serat yang membatasi sudut dari gelombang cahaya yang dikirimkan  agar  dapat mengontrol  secara  efisien  sampai  ke  tujuan.  Sumber  cahaya fiber optic menggunakan sinar laser, karena sinar laser dinilai memiliki kecepatan yang cukup tinggi. [4]
Media  transmisi kabel  tembaga dinilai  belum cukup untuk mengirimkan informasi berkapasitas besar dengan kecepatan tinggi. Sehingga saat ini banyak operator yang berlomba-lomba  untuk  meningkatkan  kualitas  layanannya  dengan  membangun infrastruktur kabel optik sampai  ke rumah pelanggan. Keputusan final perusahaan penyedia layanan internet dalam melakukan investasi dalam penggunaan serat optic untuk  menjangkau  pelanggan  yang  lebih  luas  bergantung  pada  hasil  analisis mengenai  kemungkinan-kemungkinan  risiko  bisnis  yang  akan  dihadapi  [1]. Penggunaan  kabel  serat  optik  adalah  karena  kabel  ini  mampu  melewatkan  data kapasitas  besar  dengan  kecepatan  tinggi  dan  memiliki bandwidth yang  lebar. Pengimplementasian  kabel  fiber  optik  sangat  cocok  untuk  komunikasi backbone dengan jarak yang jauh. Karena fiber optic merupakan saluran transmisi yang dapat mengirimkan sinyal cahaya dari tempat satu ke tempat lain [2] Akan tetapi, saat ini penggunaan  kabel  optik  tidak  hanya  untuk  kebutuhan backbone ,  melainkan  sudah sampai ke sisi akses. Infrastruktur kabel optik yang dibangun dari sentral sampai ke end-user disebut sebagai jaringan Fiber To The Home (FTTH). Dimana teknologi yang sering  digunakan  adalah Gigabit  Passive  Optical  Network (GPON)  yang  merupakan teknologi  yang  didukung  oleh  jaringan  akses  serat  optik  dan  memiliki  kapasitas bandwidth besar, kecepatan akses lebih cepat, serta dapat melayani tiga layanan ( triple play ) berupa data, suara, video [3]. Bila sebelumnya pelanggan dalam menggunakan internet  membutuhkan  modem,  melakukan  panggilan  telepon  atau  IPTV  dengan peralatan  berbeda,  maka  penerapan  GPON  menyebabkan  pelanggan  bisa menggunakan layanan tersebut hanya pada satu alat bernama ONU ( Optical Network Unit ).  Namun,  dalam  proses  transmisi  melalui  serat  optik  tidak  menutup kemungkinan  terjadinya  degradasi  sinyal  yang  disebabkan  karena  redaman  dan dispersi sehingga dapat mengganggu proses transmisi [5].
Dengan adanya jaringan FTTH dengan basis teknologi GPON tersebut, saat ini telah menggantikan  jaringan  HFC.  Karena  daari  segi  kapasitas  jaringan  HFC  ini  sangat terbatas untuk memberikan layanan multimedia dan layanan data, karena memiliki keterbatasan bandwidth dan  kecepatan  tranmisi,  maka  dari  itu  jaringan  HFC  layak untuk digantikan dengan jaringan FTTH yang lebih besar kapasitas bandwidth -nya [6]. Pada beberapa wilayah khususnya daerah pedesaan yang memiliki kualitas jaringan kurang  baik  tentunya  membutuhkan  akses  internet  yang  berkualitas  guna meningkatkan  kualitas  hidup  dan  memperluas  kesempatan  bagi  masyarakat setempat. Sehingga dibutuhkan solusi dengan memanfaatkan teknologi FTTH yang
saat  ini  sudah  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Desa  Salam,  Magelang  karena kemampuannya menyediakan koneksi internet yang cepat, andal, dan stabil.
Pada artikel ini akan melakukan analisa terhadap upaya merencanakan jaringan FTTH berbasis teknologi GPON untuk Desa Salam. Beberapa faktor harus dipertimbangkan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan meminimalisir resiko yang terjadi. Adapun  faktor  tersebut  antara  lain  adanya  perencanaan  terhadap  pembangunan jaringan FTTH, melakukan survei untuk mengetahui kondisi wilayah secara riil agar perencanaan lebih matang. Survei juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan wilayah tersebut dengan melakukan analisa wilayah termasuk topografi  wilayah,  sehingga  dapat  mengidentifikasi  kebutuhan  terkait  kebutuhan konektivitas  internet  maupun  kebutuhan  pembangunan  infrastruktur,  sebelum melakukan  pembangunan  juga  diperlukan  untuk  mensosialisasikan  kepada masyarakat  terkait  akan  diadakan  pembangunan  pada wilayah  tersebut.  Selain  itu, survei lapangan juga merupakan kegiatan ke lapangan untuk memastikan kesesuaian perencanaan secara garis besar dengan data di lapangan [4]. Dilakukan pelatihan dan edukasi  terhadap  masyarakat,  konfigurasi  dan  pengujian,  serta  pemeliharaan  dan perawatan berkala.
Perencanaan  tersebut  telah  diimplementasikan  dalam  pembangunan  infrastruktur jaringan FTTH pada wilayah Desa Salam, Magelang oleh PT. Routelink Mediatech. Sesuai  dengan  laporan  yang  tercatat  pada  Laporan  Data  Teknis  Routemedia Pergelaran FTTH di Salam 2023 [3] yang akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam  artikel  yang  saya  buat  ini.  Dengan  implementasi  jaringan  FTTH  yang  tepat tersebut, diharapkan masyarakat Desa Salam dapat menikmati adanya akses internet berkualitas dengan koneksi internet yang cepat, andal, dan stabil. Sehingga, dengan adanya pembangunan tersebut juga diharapkan akan mendukung berbagai aktivitas masyarkat.  Mulai  dari  aktivitas  pendidikan,  kegiatan  bisnis,  dan  melakukan komunikasi  tanpa  adanya  suatu  hambatan.  Selain  itu,  diharapkan  juga  dalam implementasi jaringan FTTH ini juga dapat menciptakan suatu peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

## METODE PENELITIAN Tahapan Penelitian
Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan sesuatu  agar  pekerjaan  dapat  berjalan  lebih  efektif  dan  efisien.  Pada  artikel  ini dilakukan pembahasan mengenai pergelaran jaringan FTTH yang dilakukan di Desa Salam,  Magelang,  Jawa  Tengah  berbasis  teknologi  GPON.  Alur  penyelesaian  dari artikel ini dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  data- data yang diperlukan guna untuk menjadi bahan dalam pembahsan artikel ini. Untuk pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  data  primer  maupun sekunder. Pengumpulan data yang digunakan pada artikel ini yaitu data primer yang diperoleh  dari  melakukan  survei  lokasi  pada  wilayah  Desa  Salam,  Magelang,  Jawa Tengah.  Pembahasan  yang  terdapat  dalam  artikel  ini  akan  lebih  difokuskan  untuk membahas  perencanaan  pembangunan  Jaringan  FTTH.  Oleh  karena  itu  adanya pengumpulan  data  sangatlah  penting.  Pada  data  yang  tersedia,  adapun  hasil  data yang diperoleh antara lain:
1. Terdapat dua wilayah yang dapat dibangun yaitu wilayah Jalan Desa dan Jalan Nasional  sehingga  membutuhkan  dua  tahap  untuk  melakukan  pembangunan tersebut.
2. Adanya  kebutuhan  material  untuk  pembangunan  jaringan  pada  tahap  pertama dan tahap kedua.
3. Adanya  data  terkait  titik  lokasi  yang akan  dibangun  yaitu  pada  tahap pertama telah  terdata  sebanyak  143  titik  yang  dapat  dibangun  tiang,  sedangkan  untuk tahap  kedua  telah  terdata  sebanyak  49  tiang  untuk  menunjang  pembangunan jaringan FTTH di wilayah tersebut.
4. Adanya mapping lokasi perencanaan pembangunan jaringan FTTH
5. Adanya timeline pembangunan jaringan
6. Adanya desain topologi jaringan
Perencanaan Pembangunan Jaringan Fiber To The Home (FTTH) Setelah  dilakukan  pengumpulan  data,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  membuat perencanaan  untuk  pembangunan  jaringan  FTTH.  Menurut  Riyadi  dan Bratakusumah, perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif- alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan [10]. Dalam membuat  perencanaan  pembangunan  tersebut,  Peneliti  melakukan  pendataan terhadap kebutuhan-kebutuhan pembangunan jaringan. Kebutuhan yang diperlukan terdiri  dari  material  pokok  dan  material support ,  melakukan mapping wilayah  yang akan  dibangun  jaringan  FTTH  menggunakan  aplikasi  Google  Earth,  dan  membuat
jadwal  atau timeline pengerjaan  pembangunan  jaringan  tersebut.  Adapun  rincian material yang dibutuhkan untuk pembangunan FTTH tahap pertama, antara lain:
Tabel 1. Material Wilayah Jl. Desa No. Keterangan Jumlah 1 Tanam Tiang Tinggi 7 meter (T7) + Cor 60 Node 2 Tanam Tiang Tinggi 6 meter (T6) + Cor 83 Node 3 Labeling Tiang 143 Node
Selain  itu,  untuk  pembangunan  tahap  ke  dua  juga  memerlukan  beberapa  material. Berikut  rincian  kebutuhan  material  yang  digunakan  untuk  pembangunan  tahap  ke dua:
Tabel 2. Material Wilayah Jl. Nasional
No. Keterangan Jumlah 1 Tanam Tiang Tinggi 7 meter (T7) +Cor 25 Node 2 Instalasi Kabel FO & Accessories 8500 meter 3 Material Support 1 lot 4 Jasa Instalasi Server 1 ls 5 Terminasi OTB 12 Node 6 Jasa Instalasi ODC Pole 1 ls 7 Terminasi ODC 48 Node 8 Instalasi ODP 24 unit 9 Terminasi ODP + Petik Core 24 Node 10 Instalasi Join Closure 7 unit 11 Terminasi Join Clousure 55 Node 12 Commisioning 384 Node 13 Labeling Tiang dan ODP 49 Node 14 Laporan Installasi 1 ls
Setelah  mengetahui  kebutuhtuhan  material,  peneliti  juga  memerlukan map wilayah yang akan dibangun. Adapun map untuk dilakukan pembangunan tersebut, yaitu:
Gambar 2. Map Jalan Nasional
Seperti  yang  tegambar pada  Gambar  2  menjelaskan  bahwa  penanda  lokasi  dengan warna merah muda merupakan wilayah yang terletak di Jalan Nasional, sedangkan pada Gambar 3 untuk penanda lokasi dengan warna kuning merupakan wilayah yang terletak di Jalan Desa.

## Gambar 3. Map Jalan Desa
Setelah dilakukan survey lapangan, telah ditemukan hasil pengukuran kabel dengan total keseluruhan kabel yang dibutuhkan adalah 8.500 meter dengan jumlah 24 ODP. Pada  Gambar  3  menjelaskan  bahwa  ODP  yang  terletak  di  Jalan  Nasional  memiliki jarak ODP terdekat 427 meter pada kode ODP SM3/ODP_RTM_12 dengan hasil ODP Power -16,19 dBm meter. Sedangkan ODP terjauh memiliki jarak 887 meter pada kode ODP SM4/ODP_RTM_16 dengan ODP Power-16,61 dBm.

## Gambar 4. Letak ODP Jalan Nasional
Sedangkan untuk Jalan desa yang terdapat pada Gambar 4 menjelaskan bahwa ODP terdekat berjarak 256 meter pada kode ODP SM2/ODP_RTM_5 dengan ODP Power- 14,77 dBm meter. Sedangkan ODP terjauh memiliki jarak 2.694 meter pada kode ODP SM3/ODP_RTM_10 dengan ODP Power-16,46 dBm.

## Gambar 5. Letak ODP Jalan Desa
Setelah perencanaan mulai dari kebutuhan material hingga mapping wilayah, peneliti juga  membuat timeline pengerjaan  pembangunan  jaringan  tersebut  agar pembangunannya  dapat  selesai  dengan  efektif  dan  efisien.  Berikut timeline pembangunan jaringan, yaitu:
a. Tahap 1 Tabel 3. Timeline Jl. Desa No. Keterangan Waktu Pelaksanaan 1 Tanam Tiang T7 09 – 15 September 2023 2 Tanam Tiang T6 09 – 15 September 2023 3 Laporan Installasi Tiang 09 – 20 September 2023 4 Finishing Cor 03 – 07 Oktober 2023 5 BAST 11 Oktober 2023 b. Tahap 2
Tabel 4. Timeline Jl. Nasional No.  Keterangan Waktu Pelaksanaan 1 Proses Permit 18 - 19 September 2023 2 Tanam Tiang T7+Cor 26 - 30 September 2023 3 Laporan Installasi Tiang 26 - 28 September 2023 4 Instalasi Kabel FO & Accessories 26 September – 02 Oktober 2023 5 Installasi ODC 27 September 2023 6 Terminasi ODC 27 – 30 September 2023 7 Instalasi ODP 28 September – 04 Oktober 2023 8 Terminasi ODP + Petik Core 28 September – 04 Oktober 2023 9 Instalasi Join Closure 01 – 04 Oktober 2023 10 Terminasi Join Clousure 01 – 04 Oktober 2023 11 Labeling Tiang dan ODP 28 September – 04 Oktober 2023 12 Commisioning 28 September – 07 Oktober 2023 13 Laporan Installasi 26 September – 07 Oktober 2023 14 ATP (Quality Controll) 08 – 10 Oktober 2023 15 BAST 11 Oktober 2023
Dengan  adanya  perencanaan  tersebut  dibutuhkan  suatu  alat  untuk  melakukan desain  jaringan  yang  akan  dibangun  sebelum  melakukan  pembangunan  secara real di wilayah tersebut.
Sebelum melakukan pembangunan, juga diperlukan pembuatan desain topologi. Desain topologi ini, berguna untuk membuat perencanaan agar dapat membantu dalam  merancang,  mengimplementasikan,  dan  memelihara  jaringan  dengan efisisen sesuai kebutuhan spesifik pembangunan tersebut. Adapun topologi pada pembagunan jaringan ini yaitu:
A D SS 1 2 C /0 2 FIG8 6C/13 A D SS 1 2 C /0 2 A D SS 1 2 C /0 2 FIG 8 6 C/ 03 A D SS 1 2 C /0 1 FIG8 6C/10 OTB 8 Port OLT GLOBAL GPON 8 PORT ODC 96 Core JOINT CLOSURE ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP JOINT CLOSURE JOINT CLOSURE ODP ODP ODP ODP JOINT CLOSURE ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP ODP JOINT CLOSURE JOINT CLOSURE JOINT CLOSURE SM2/ODP_RTM_05 SM1/ODP_RTM_01 SM1/ODP_RTM_02 SM1/ODP_RTM_03 SM1/ODP_RTM_04 SM2/ODP_RTM_06 SM2/ODP_RTM_07 SM2/ODP_RTM_06 SM3/ODP_RTM_09 SM3/ODP_RTM_10 SM3/ODP_RTM_11 SM3/ODP_RTM_12 SM5/ODP_RTM_17 SM4/ODP_RTM_14 ODP SM4/ODP_RTM_13 SM4/ODP_RTM_15 SM4/ODP_RTM_16 SM5/ODP_RTM_18 SM5/ODP_RTM_19 SM5/ODP_RTM_20 SM6/ODP_RTM_21 SM6/ODP_RTM_22 SM6/ODP_RTM_23 SM6/ODP_RTM_24 JB/RTM-01 JB/RTM-02 JB/RTM-03 JB/RTM-04 JB/RTM-05 JB/RTM-06 JB/RTM-07 ADSS 24C /01 ADSS 24C /01 ADSS 12 C/01 FEEDER C ABLE ADDSS 24 C PATCH CORE
Gambar 6. Topologi Jaringan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi yang digunakan pada artikel ini merupakan wilayah Magelang Jawa Tengah. Peneliti  menggunakan  data  dari  Laporan  Teknis  PT  Routelink  Mediatech,  dimana perusahaan  tersebut  berlokasi  di  Jalan  Pramuka  No  28,  Kelurahan  Pandean, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta [11]. Untuk sampel yang digunakan pada artikel ini terdapat pada wilayah Desa Salam, Magelang, Jawa Tengah untuk melakukan pembangunan jaringan FTTH.
Dalam  laporan  tersebut  terdapat  17  rincian  yang  terdiri  dari  Keterangan  Umum penggelaran, Spesifikasi Pergelaran Tahap 1, Spesifikasi Pergelaran Tahap 2, Lokasi Pergelaran, Timeline Pergelaran Tahap 1, Timeline Pergelaran Tahap 2, Data Installasi Tiang,  Data  Installasi  Kabel  Fiber  Optik,  Data  Aksesoris,  Data  Pengukuran  Sesuai Topologi, Data Pengukuran ODP, Dokumentasi Installasi ODP, Dokumentasi Instalasi GPON,  Dokumentasi  Instalasi  Kabel,  Dokumentasi  Instalasi  Tiang,  Dokumentasi Pengukuran, Penutup.
Pelaksanaan  pembangunan  tersebut  mulai  dilaksanakan  pada  09  September  2023 sampai  dengan  11  Oktober  2023.  Namun,  pada  artikel  ini  hanya  akan  fokus  pada perencanaan saja untuk dilakukan analisa. Pembahasan dalam artikel ini sama seperti pembahasan  dalam  artikel  lain  mengenai  Analisis  Pembuatan  Jaringan  FTTH  di Perum  Bumi  Karawang  Baru  [12].  Namun,  dalam  pembahasannya  juga  terdapat perbedaannya karena pada artikel tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai kebutuhan yang perlu disiapkan untuk melakukan pembangunan jaringan dan artikel tersebut  juga  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dengan Rise  Time  Budget dimana  metode  tersebut  digunakan  untuk  menyimpulkan  adanya  batasan  dispersi yang terdapat pada link serat optic .
Sedangkan  dalam  artikel  ini,  terdapat  pembahasan  akan  dibahas  secara  detail mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan pembangunan jaringan. Dalam pengambilan data pada artikel ini, Peneliti memiliki peran dalam perusahaan tersebut karena peneliti merupakan karyawan di perusahaan tersebut sebagai Staff Teknisi di PT Routelink Mediatech. Selain itu, peneliti juga ikut andil dalam proses pelaksaan proyek  pembangunan  jaringan  FTTH  tersebut.  Untuk  mendapatkan  laporan  data teknis terkait pembangunan jaringan yang dilakukan oleh PT Routelink Mediatech, Peneliti  melakukan  negosiasi  dengan  Direktur  Utama  untuk  menggunakan  bahwa Laporan Data Teknis PT Routelink Mediatech yang telah disusun tersebut. Data pada laporan  tersebut  akan  digunakan  sebagai  bahan  pembahasan  pada  artikel  ini  yang digunakan  sebagai  syarat  penyelesaian  tugas  akhir.  Pembangunan  jaringan  FTTH dilakukan sebanyak dua tahap di tempat yang berbeda namun dilaksanakan secara bersamaan karena masih dalam satu wilayah Desa Salam, Magelang, Jawa  Tengah. Berikut merupakan analisa terhadap perencanaan yang terdapat pada Pelaporan Data dari Hasil Data Teknis Pergelaran Jaringan FTTH di  Salam, Tahap 1 dan 2 oleh PT Routelink Mediatech, yaitu:
1. Keterangan Umum Penggelaran
Nama Site: Fiber to the Home (FTTH) Salam Alamat: Magelang, Jawa Tengah Lama Pekerjaan: Tahap 1 dan Tahap 2 (2 Bulan) Person in Charge : Fikri Nur Firmansyah
2. Spesifikasi Pergelaran Tahap 1
Tabel 5. Pembahasan Material Jl. Desa No. Keterangan Jumlah 1 Tanam Tiang T7+ Cor 60 Node 2 Tanam Tiang T6+ Cor 83 Node 3 Labeling Tiang 143 Node
Pada Tahap pertama ini dilakukan di wilayah Jalan Desa, Salam, Magelang Jawa Tengah. Adanya pemilihan material yang akan digunakan tersebut karena setelah dilakukan  survei  lokasi  terdapat  143  titik  yang  dapat  ditanam  tiang  untuk pembangunan jaringan. Dari 143 titik tersebut terdiri dari tiang dengan ketinggian 7 meter dan tiang dengan ketinggian 6 meter. Dalam penanaman tiang tersebut dibutuhkan pengecoran agar tiang dapat berdiri dengan kokoh. Adanya pemilihan untuk penggunaan material berupa tiang yang berukuran 7 meter dengan ukuran 6 meter dikarenakan dari segi harga tiang ukuran 6 meter lebih murah daripada ukuran 7 meter. Secara kualitas materialnya itu sama, hanya saja untuk standart tiangnya lebih bagus ukuran 7 meter. Karena semakin tinggi tiang, semakin bagus pula jaringan internet yang dihasilkan. Secara fungsional tiang pun berguna untuk menopang kabel fiber optic .

## 3. Spesifikasi Pergerlaran Tahap 2
Tabel 6. Pembahasan Material Jl. Nasional No. Keterangan Jumlah 1 Tanam Tiang T7+Cor 25 Node 2 Instalasi Kabel FO & Accessories 8500 meter 3 Material Support 1 ls
4 Jasa Instalasi Server 1 ls 5 Terminasi OTB 12 Node 6 Jasa Instalasi ODC Pole 1 ls 7 Terminasi ODC 48 Node 8 Instalasi ODP 24 unit 9 Terminasi ODP + Petik Core 24 Node 10 Instalasi Join Closure 7 unit 11 Terminasi Join Clousure 55 Node 12 Commisioning 384 Node 13 Labeling Tiang dan ODP 49 Node 14 Laporan Installasi 1 ls
Pada tahap kedua ini dilakukan di wilayah Jalan Nasional, Salam, Magelang Jawa Tengah. Adanya pemilihan material yang akan digunakan tersebut karena setelah dilakukan  survei  lokasi  terdapat  25  titik  yang  dapat  ditanam  tiang  untuk pembangunan  jaringan.  Dari  25  titik  tersebut  membutuhkan  25  tiang  dengan ketinggian  7  meter.  Sama  halnya  dengan  penanaman  di  wilayah  Jalan  Desa,  di Jalan Nasional pun dalam penanaman tiang tersebut dibutuhkan pengecoran agar tiang dapat berdiri dengan kokoh. Dalam pengerjaan di wilayah Jalan Nasional, Desa Salam, Magelang ini terdapat banyak pekerjaan dengan melakukan terminasi Optical Distribution Cabinet (ODC) yang merupakan perangkat pasif yang berfungsi sebagai titik terminasi ujung kabel feeder dan pangkal kabel distribusi [13], Optical Distribution Point (ODP) merupakan tempat titik terminasi kabel drop optik ke arah pelanggan  [14], Optical  Termination  Box (OTB)  merupakan  alat  yang  berfungsi untuk menyambungkan antar kapasitas kabel dan untuk menyambungkan ke titik penambat perangkat [15], dan Join Closure merupakan tempat untuk meletakkan hasil  sambungan fiber  optic [16]  dimana  pekerjaan  yang  disebutkan  tersebut merupakan satu kesatuan penting yang saling berhubungan dalam pembangunan jaringan. Namun, sebenarnya pekerjaan tersebut tidak hanya dilakukan di wilayah Jalan  Nasional  saja,  tapi  di  wilayah  Jalan  Desa  pun  juga  dilakukan.  Karena pekerjaan  tersebut  dapat  dilakukan  pada  dua  wilayah,  yang  tertulis  pada penawaran hanya di wilayah Jalan Nasional saja. Setelah semua pekerjaan telah dilakukan, perlu dilakukan commisioning yang berguna agar perangkat itu sesuai dengan  spesifikasi/standar  teknis  yang  telah  ditentukan  sehingga  dapat digunakan sesuai dengan fungsinya dengan optimal [17]

## 4. Lokasi Pergelaran
Pemilihan  lokasi  yang  akan  digunakan  untuk  merancang  jaringan  akses  FTTH didasarkan pada posisi strategis serta kemudahan akses ke lokasi tersebut serta disesuaikan dengan kebutuhan klien terhadap layanan akses yang diperlukan [12]. Sedangkan, menurut Wira Maulana Prayoga dan Asrul Sani dalam menentukan lokasi perlu dilakukan survei lokasi terlebih dahulu untuk menentukan jalur yang berpotensi dibangun jaringan akses fiber optik [18]. Namun dalam artikel ini, karena pembangunan jaringan Fiber to the Home dilakukan untuk bisnis jaringan, selain faktor yang dijelaskan pada dua artikel diatas antara lain wilayah Jalan Desa dan Jalan  Nasional,  Desa  Salam,  Kabupaten  Magelang  tersebut  dikarenakan  setelah dilakukan  survei  lapangan,  wilayah  tersebut  memiliki  jaringan  yang  kurang lancar,  belum  banyak  ditemui  pengguna wifi ,  selain  itu  juga  di  dunia  bisnis ternyata  di  wilayah  tersebut  juga  masih  belum  ditemui  banyak  kompetitor. Sehingga dengan alasan tersebut, klien memilih untuk melakukan pembangunan
FTTH. Karena bisa memberikan lebih banyak keuntungan pada sisi perusahaan. Seperti yang tergambar pada gambar 5 mengenai map perancanaan pembangunan jaringan merupakan data yang diperoleh saat dilakukan survey lokasi. Pada titik- titik  wilayah  tersebutlah  yang  dipercaya  mampu  memberikan  hasil  yang menguntungkan  dan  memiliki  kriteria  yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Total  titik yang dapat ditanam tiang di wilayah Desa Salam Magelang terdiri dari 143 titik tiang di daerah Jalan Desa dan 25 titik di wilayah Jalan Nasional. Dengan adanya mapping wilayah  tersebut,  dapat  memudahkan  bagi  pekerja  untuk  membangun jaringan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien.
5. Timeline Pergelaran Tahap 1
Setelah  terbuatnya  desain mapping perencanaan  pembangunan  jaringan,  agar pekerjaan tersebut bisa selesai dengan efektif dan efisien. Maka perencanaan yang perlu  dibuat  adalah timeline .  Dimana timeline merupakan  pembagian  pekerjaan yang telah terjadwal agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara terstruktur dan sistematis, serta fokus nya tidak terbagi. Pengerjaan pembangunan jaringan FTTH yang berada di wilayah Jalan Desa, Salam, Magelang ini dilaksanakan pada 09 September-11 Oktober 2023. Berikut rincian timeline pergelaran tahap 1:
Tabel 6. Pembahasan Timeline Jl. Desa No Keterangan Waktu Pelaksanaan 1 Tanam Tiang T7 09 – 15 September 2023 2 Tanam Tiang T6 09 – 15 September 2023 3 Laporan Installasi Tiang 09 – 20 September 2023 4 Finishing Cor 03 – 07 Oktober 2023 5 BAST 11 Oktober 2023
Pada  penjelasan timeline pembangunan  jaringan  tahap  1  memang  terlihat  tidak banyak  yang  dikerjakan.  Namun  karena  pengerjaan  tersebut  dikerjakan  secara bersamaan dengan pembangunan jaringan tahap 2 maka, penulisan secara detail lainnya ditulis pada timeline tahap 2 yang berguna untuk efektifitas perencanaan.

## 6. Timeline Pergelaran Tahap 2
Sama halnya dengan pembangunan jaringan FTTH tahap dua yang berlokasi di wilayah Jalan Nasional juga memerlukan timeline pekerjaan agar pekerjaan dapat selesai dengan efektif dan efisien. Pada pembangunan jaringan FTTH tahap dua ini dilakukan pada 18 September-11 Oktober 2023. Antara pekerjaan pergelaran tahap satu dengan tahap dua dilakukan secara beriringan. Berikut rincian timeline pada pembangunan jaringan tahap 2:
Tabel 7. Pembahasan Timeline Jl. Nasional No Keterangan Waktu Pelaksanaan 1 Proses Permit 18 - 19 September 2023 2 Tanam Tiang T7+Cor 26 - 30 September 2023 3 Laporan Installasi Tiang 26 - 28 September 2023 4 Instalasi Kabel FO & Accessories 26 September – 02 Oktober 2023 5 Installasi ODC 27 September 2023 6 Terminasi ODC 27 – 30 September 2023 7 Instalasi ODP 28 September – 04 Oktober 2023 8 Terminasi ODP + Petik Core 28 September – 04 Oktober 2023
9 Instalasi Join Closure 01 – 04 Oktober 2023 10 Terminasi Join Clousure 01 – 04 Oktober 2023 11 Labeling Tiang dan ODP 28 September – 04 Oktober 2023 12 Commisioning 28 September – 07 Oktober 2023 13 Laporan Installasi 26 September – 07 Oktober 2023 14 ATP (Quality Controll) 08 – 10 Oktober 2023 15 BAST 11 Oktober 2023
Pada  perencanaan  yang  terdapat  pada  timeline  tersebut  dijelaskan  bahwa  sebelum mulai  melakukan  pembangunan  jaringan  FTTH  perlu  adanya  perizinan  kepada wilayah terkait, mulai dari warga hingga ke tokoh masyarakat yang bersangkutan atas pembangunan jaringan tersebut. Selain itu, dengan adanya pengurusan izin tersebut juga  bisa  mensosialisasikan  kepada  masyarakat  terkait  waktu  pelaksanaan pembangunan jaringan FTTH. Hal tersebut berlaku baik untuk pembangunan jaringan tahap 1 maupun tahap 2. Setelah masyarakat dan pihak yang terkait sudah menyetujui pelaksanaan  tersebut,  baru  dilakukan  penanaman  tiang  pada  titik-titik  lokasi  yang telah ditentukan dengan melihat pada desain map pembangunan jaringan. Jaringan FTTH  tidak  hanya  dibangun  dengan  melakukan  penanaman  tiang,  namun  juga diperlukan  untuk  melakukan  penarikan  kabel  dimana  sebelum  melakukan  hal tersebut, perlu dilakukan installasi server. Server merupakan suatu sistem komputer yang  memiliki  layanan  khusus  berupa  penyimpanan  data.  Data  yang  disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen [19]. Setelah itu, installasi terminasi  ODC  untuk  menyambungkan  titik  sambung  kabel feeder .  Dilanjutkan dengan  instalasi  dan  terminasi  ODP  untuk  menarik  kabel  ke  pelanggan.  Apabila semua  sambungan  dan  tarikan  sudah  selesai  maka  perlu  dilakukan  installasi  dan terminasi join  closure untuk  menyimpan  semua  sambungan  yang  telah  dibuat. Kemudian  masing-masing  tiang  dan  ODP  diberi  label. Labelling tersebut  berguna untuk  memberikan  tanda  bahwa  pembangunan  tersebut  merupakan  bukti kepemilikan atau aset suatu perusahaan, sehingga dengan adanya labelling tersebut dapat  menghindari  pengakuan  dari  pihak  lain.  Pembangunan  jaringan  FTTH  juga perlu  dilakukan commisione yang  merupakan  suatu  tindakan  untuk  melakukan  uji coba, pemeriksaan dan penilaian kinerja instansi dan tim, serta pemeriksaan secara menyeluruh peralatan dan semua fungsinya [20]. Jika semua pekerjaan dinilai sudah memenuhi standar dan dapat digunakan sebagaimana mestinya maka harus membuat laporan  installasi  sebagai  bukti  bahwa  pekerjaan  telah  selesai.  Setelah  pekerjaan selesai, maka pembangunan jaringan tersebut akan dilakukan quality control dan serah terima pekerjaan.
Topologi yang telah dirancang untuk pembangunan jaringan di Desa Salam, Magelang telah disesuaikan dengan mapping lokasi sesuai dengan titik-titik yang akan dibangun dan ditanam tiang. Pada topologi Gambar 6 terdapat Patch Core yang berguna sebagai server jaringan. Kemudian pada desain tersebut terdapat garis  merah dengan kode ADSS 12C merupakan ODP yang berisi 12 macam kabel, untuk warna hijau dengan kode FIG8 6C berisi 6 kabel, sedangkan warna biru dengan kode ADSS 24C berisi 24 kabel.  Masing-masing  ODP  dan  kabel  memiliki  kode,  yang  dijelaskan  pada  tabel berikut:
Tabel 8. Kode ODP Kode ODP Kode Kabel Tube/core SM1/ODP_RTM-01 FIG8 6C/02 Core Biru SM1/ODP_RTM-02 FIG8 6C/02 Core Oren
SM1/ODP_RTM-03 ADSS 12C/01 Tube Biru Core Hijau SM1/ODP_RTM-04 ADSS 12C/01 Tube Biru Core Coklat SM2/ODP_RTM-05 FIG8 6C/01 Core Biru SM2/ODP_RTM-06 ADSS 12C/01 Tube Biru Core Abu SM2/ODP_RTM-07 FIG8 6C/03 Core Biru SM2/ODP_RTM-08 FIG8 6C/03 Core Oren SM3/ODP_RTM-09 FIG8 6C/03 Core Hijau SM3/ODP_RTM-10 FIG8 6C/05 Core Biru SM3/ODP_RTM-11 FIG8 6C/04 Core Biru SM3/ODP_RTM-12 FIG8 6C/07 Core Biru SM4/ODP_RTM-13 FIG8 6C/08 Core Biru SM4/ODP_RTM-14 FIG8 6C/09 Core Biru SM4/ODP_RTM-15 FIG8 6C/10 Core Biru SM4/ODP_RTM-16 FIG8 6C/10 Core Oren SM5/ODP_RTM-17 FIG8 6C/11 Core Biru SM5/ODP_RTM-18 FIG8 6C/12 Core Biru SM5/ODP_RTM-19 FIG8 6C/12 Core Oren SM5/ODP_RTM-20 ADSS 12C/02 Tube Biru Core Coklat SM6/ODP_RTM-21 ADSS 12C/02 Tube Biru Core Abu SM6/ODP_RTM-22 ADSS 12C/02 Tube Biru Core Putih SM6/ODP_RTM-23 ADSS 12C/02 Tube Hijau Core Biru SM6/ODP_RTM-24 ADSS 12C/02 Tube Biru Core Oren

## SIMPULAN
Berdasarkan  data-data  diatas  yang  telah  dikumpulkan  dan  dijelaskan  oleh  peneliti melalui artikel ini, maka dapat ditarik kesimpulan pada artikel ini, antara lain:
1. Pembangunan jaringan FTTH dilakukan pada dua wilayah yang terletak di Desa Salam,  Magelang  yaitu  wilayah  Jalan  Desa  dan  Jalan  Nasional  sehingga membutuhkan dua tahap untuk melakukan pembangunan tersebut.
2. Dapat mengetahui kebutuhan material pembangunan jaringan FTTH karena telah dilakukan survei lapangan.
3. Jumlah titik lokasi yang akan dibangun jaringan yaitu pada tahap pertama telah terdata  sebanyak  143  titik  yang  dapat  dibangun  tiang,  sedangkan  untuk  tahap kedua telah terdata sebanyak 49 tiang.
4. Hasil pengukuran kabel dengan total keseluruhan kabel yang dibutuhkan adalah 8.500 meter dengan jumlah 24 ODP.
5. ODP  di Jalan Nasional memiliki jarak ODP terdekat 427 meter pada kode ODP SM3/ODP_RTM_12 dengan hasil ODP Power-16,19 dBm meter. Sedangkan ODP terjauh memiliki jarak 887 meter pada kode ODP SM4/ODP_RTM_16 dengan ODP Power-16,61 dBm. Sedangkan ODP di Jalan Desa yang terdekat berjarak 256 meter pada  kode  ODP  SM2/ODP_RTM_5  dengan  ODP  Power-14,77  dBm  meter  dan ODP  terjauh  memiliki  jarak  2.694  meter  pada  kode  ODP  SM3/ODP_RTM_10 dengan ODP Power-16,46 dBm.
6. Pekerjaan  bisa  lebih  terarah  karena  dalam  perencanaan  sudah  terdapat timeline pembangunan jaringan.
7. Dapat  mengetahui  alur  jaringan  karena  dalam  perencanaan  terdapat  desain topologi jaringan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  A.  R.  Muhammad  Yusri  Latuamury,  “Perancangan  Jaringan  Ftth  Menggunakan Teknologi GPON (Studi Kasus Kp. Bojong S ayang Soreang),” Jurnal E -Prosiding Teknik Informatika, vol. 4, p. 230, 2023.
A.  J. H.  R.  M.  Amalia  Rizqi  Utami,  “ Pemodelan  dan  Rancang  Bangun  Sistem Komunikasi  Optik  FTTH  pada  Daerah  Gudang  Kariangau  Balikpapan,”  p.  4, 2023.
A. M. Efendi, “Optimalisasi Rute Optical Distribution Point Pada Jaringan Fiber to the Home (FTTH )  Pulau  Gili  Ketapang  Menggunakan  Algoritma  Genetika,” Universitas Jember, Jember, 2023.
A. N. A. Y. S. A. D. N. S. S. C. A. Sahid Ridho, “Perancangan Jaringan Fiber to the Home (FTTH)  pada Perumahan  di Daerah  Urban ( Fiber  to  the  Home (FTTH) Network Design at Housing in Urban Areas ),” Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, vol. 9, p. 1, 2020.
A.  S.  Adam  Fatta'ah  Ramadhan,  “Analisis  Pembuatan  Ja ringan Fiber  To  The  Home (FTTH) di Perum Bumi Karawang Baru,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, p.
3, 2024.
A.  S.  Wira  Maulana  Prayoga,  “ Perancangan  Jaringan Fiber  To  The  Home (FTTH) Menggunakan  Teknologi Gigabit  Passive  Optical  Network (GPON) ,”  Jurnal Ekonomi Bisnis Digital, vol. 2, p. 184, 2023.
B. P. A. d. S. A. Dicky Dunggio, “Perancangan Jaringan Distribusi FTTH Menggunakan Teknologi  GPON  di  Perumahan  Griya  Dulomo  Indah,”  Jambura  Jo urnal  of Electrikal and Electronics Engineering, vol. 3, p. 29, 2021.
D. Intern, “ Dicoding ,” 1 July 2020. [Online]. Available: https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-server/.
F. H. Ismail Mohidin, “ Pengawasan Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pada Dinas Komunikasi  Informatika  Dan  Statistik  Provinsi  Gorontalo ,”  Jurnal  Abdimas Gorontalo, vol. 5, p. 37, 15 02 2022.
H. M. Y. L. Johan Susilo, “ Perancangan Jaringan Fiber To The Home (Ftth) Di desa Pedan Telkom Klaten Menggunakan Teknologi Gigabit Passive Optical Network (GPON) Untuk  Layanan Triple  Play ,”  e -Proceeding  of  Applied  Science,  vol.  4,  p.  2702, 2018.
Kompasiana,  “Apa  I tu Commissioning ?,”  2  11  2021.  [Online].  Available: https://www.kompasiana.com/sutiono/5faa2c509b7830444f1e9d53/apa-itu- commissioning.
P. W. P. Rycky Arfan, “Studi Kelayakan Migrasi Jaringan Hybrid Fiber Coaxial (HFC)
Ke Jaringan Fiber To The Home (FTTH) Teknologi Gigabit Passive Optical Network (GPON) Di Srengseng Area,” Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur, p. 2, 2018.
PT Routelink Medi atech, “Laporan Data Teknis Routemedia Pergelaran FTTH Salam 2023,” PT Routelink Mediatech, Yogyakarta, 2023.
R. Purba, “ Perancangan Jaringan Fiber To The Home (FTTH) Dengan Teknologi GPON Di Wilayah Tanjung Uma Kota Batam ,” Universitas Putera Batam, pp. 8 -10, 2021.
S. M. T. A. Slamet Purwo S, “ Perencanaan Jaringan FTTH Dengan Teknologi GPON Di Perumahan Bumi Dirgantara Permai ,” Jurnal Ilmiah Elektrokrisna, vol. 7, p.
45, 2019. Vinet, “ Joint Closure Optic ,” Vinet, 2023. [Online]. Available: https://vinet.id/blog/joint-closure-
optic#:~:text=Joint%20Closure%20adalah%20sebuah%20box,akan%20di%20tar uh%20di%20Closure..
Vitrasia, “ Proses Implementasi Test Commisioning Kabel Distribusi Fiber To The Home (FTTH)  Pada  Teknologi  GPON ,”  Jurnal  TEDC,  vol.  8,  no.  Vol  8  N o  2  (2014): Jurnal TEDC, p. 2, 2014.
W. F. M. Fachrid Wadly, “Perancangan Jalur FTTH ( Fiber to the Home ) di Desa Kota Pari  Menggunakan  Applikasi SmallWord ,”  Jurnal  Teknik  Informatika  dan Informasi, vol. 3, p. 139, 2023.
W. S. Ardi Setiawan, “Analisis Jaringan Fiber To The Home Berbasis Teknologi Gigabit Passive  Optical  Network Dan  Penghitungan Downstream Untuk  Menentukan Standar Kelayakan Jaringan (Studi K asus Perumahan Wirosaban Baru),” Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi, vol. 8, p. 5, 2021.
Z. A. R. d. H. N. Muh. Zulfikar, “Analisis Redaman Pada Jaringan Fiber To The Home (FTTH) Berteknologi Gigabit Passive Optical Network (GPON) di PLASA TELKOM Bantaeng,” Jurnal Teknik Elektro UNISMUH, vol. 14, p. 132, 2022.