## PENANGGANAN  JARINGAN  IRIGASI  KRUENG  BARO  KABUPATEN PIDIE  MELALUI  ANGKA  KEBUTUHAN  NYATA  OPERAISONAL  DAN PEMELIHARAAN (AKNOP)
Nofrizal a,* , Azmeri b , Ella Meilianda c a Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
b,c Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh *Corresponding author, e mail address: nofrizal.roeswar@gmail.com
A R T I C L E     I N F O

## A B S T R A C T
Article History: Krueng  Baro  Irrigation  Area  is  one  of  the  irrigation  areas  which  is focused on increasing food crop productivity in Pidie District. To support the existence of the irrigation, of course, it must be supported by a well- organized  irrigation  system,  so  an  effective  irrigation  network management  system  is  needed  through  the  O  &  M  program.  O  &  M activities require a truly real value or cost figure which is the result of the  search  for  irrigation  networks  known  as  the  real  operation  and maintenance demand value. The physical condition of the Krueng Baro Irrigation Network if viewed from the results of the irrigation network inventory  still  has  many  obstacles  that  hamper  the  fulfillment  of  rice water  needs,  including  physical  damage  to  buildings  and  irrigation channels. The evaluation of irrigation network performance is the first step in  the preparation of the real  operation and maintenance demand value,  the  rate  of  performance  of  the  Krueng  Baro  Irrigation  Area network is 68.06% (BWSSI, 2017) which falls into the less category and needs attention. This study aims to identify Irrigation Network O & M activities and the real operation and maintenance demand value Krueng Baro irrigation. The research method is in the form of observations / field observations  and  documentation  to  obtain  the  existing  conditions  of irrigation  networks  which  subsequently  identify  O  &  M  plans  and preparation of the real operation and maintenance demand value. After the preparation of the real operation and maintenance demand value was obtained the output of the value of the real cost requirement in carrying out routine operations was only 0.53% (IDR 529,180,000.00), Routine Maintenance  6.52%  (IDR  6,510,464,300.00),  while  for  Periodic Maintenance  is  very  large,  namely  92.95%  (IDR.  92,764,196,192.00) compared to the overall total cost (IDR. 99,803,840,492.00). In order to achieve  the  full  O  &  M  Plan  and  the real  operation  and  maintenance demand  value  Krueng  Baro  Irrigation  Network  due  to  the  limited budgetary  budget  so  is  divided  into  a  5-year  priority  program  plan reference to Minister of Public Works and Housing Regulation No. 12 / PRT  /  M  /  2015  with  the  first  year  priority  carried  out  on  the  main building  which  greatly  influences  performance  and  function  of  the irrigation  system  such  as  turnover  of  intake  doors,  olak  ponds  and upstream  weir  sediment  excavation  and  some  buildings  and  channels that have been destroyed and not functioning on the carrier channel.
Received 13 September 2019 Accepted 22 December 2019 Online 30 December 2019
Keywords:
Irrigation
Network
Demand value Operation
Maintenance
© 2019 Magister Teknik Sipil Unsyiah. All rights reserved

## 1. PENDAHULUAN
Daerah Irigasi (D.I) Krueng Baro merupakan salah satu sitem irigasi teknis di Kabupaten Pidie yang terletak  di  Kecamatan  Keumala  dengan  luas lahan  pertanian  sebesar  11.950 Ha  yang  difokuskan untuk
meningkatkan  produktivitas  tanaman  pangan  di  Kabupaten  Pidie.  Untuk  mendukung  keberadaan  D.I tersebut, tentunya harus didukung oleh sistim irigasi yang terorganisir dengan baik. Daerah Irigasi Kr. Baro dibangun sejak tahun 1979 sampai 1984 dan lamanya masa pengoperasian yang telah berlangsung serta demi  menjaga  keberlangsungan  D.I  Krueng  Baro  tetap  memenuhi  persyaratan  sehingga  dapat  terus mendukung  ketahanan  pangan  Provinsi  Aceh  umumnya  dan  Kabupaten  Pidie  khususnya  maka  maka diperlukan suatu sistim pengelolaan jaringan irigasi yang efektif melalui program kegiatan Operasi dan Pemeliharaan  (O&P)  serta  rehabilitasi  jaringan  irigasi,  salah  satu  bentuk  kegiatan  nya  yaitu  O&P, rehabilitasi jaringan irigasi serta perencanaan analisa Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP).
Agar pelaksanaan operasi dan pemeliharaan berjalan dengan optimal maka dana untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan yang diberikan harus sesuai dengan AKNOP. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Irigasi  adalah  dua  hal  yang  saling  terkait,  agar  kedua  kegiatan  tersebut  berjalan  dengan  singkron  maka diperlukan suatu program operasi dan pemeliharaan dan harus dibuat suatu kebutuhan biaya nyata yang akan dilaksanakan di lapangan. Kegiatan O&P memerlukan suatu nilai atau angka biaya yang betul- betul nyata  yang  merupakan  hasil  penelusuran  jaringan  irigasi  yang  dikenal  dengan  nama Angka  Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan Irigasi (AKNOP). Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)  merupakan  indikator  besarnya  kebutuhan  biaya  nyata  dalam  pelaksanaan  kegiatan  O&P. Penilaian  kinerja  jaringan  irigasi  merupakan langkah  awal  dalam  penyusunan AKNOP,  angka penilaian kinerja jaringan D.I  Krueng Baro diperoleh dari Balai Wilayah Sungai Sumatera - I tahun 2017. Dari data tersebut diketahui indeks kinerja untuk D.I Krueng Baro adalah 68,06% yang termasuk ke dalam kategori kurang dan perlu perhatian. Kondisi Fisik Jaringan Irigari Krueng Baro jika dilihat dari hasil inventarisasi jaringan  irigasi  di  D.I  Krueng  Baro  masih  banyak  terdapat  kendala  yang  menghambat  pemenuhan kebutuhan air persawahan. Kendala yang ada dari hasil inventarisasi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I,  yaitu  terdapat  kerusakan  fisik  bangunan dan  saluran  irigasi  dengan  nilai  persentase  kondisi  baro  kiri sebesar 70,79 % dan untuk baro kanan sebesar 66,01 %.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan O&P dan AKNOP Jaringan Irigasi Krueng  Baro  yang  bermanfaat  sebagai  bahan  masukan  bagi  Kementerian  Pekerjaan  Umum  cq.  Balai Wilayah Sungai Sumatera – I, dalam membuat kebijakan dan menentukan arah serta strategi pembangunan dimasa  yang  akan  datang.  Metode  penelitian  berupa  observasi/pengamatan  lapangan,  dan  dokumentasi untuk mendapatkan kondisi eksisting jaringan irigasi mal.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Irigasi, Jaringan Irigasi, Daerah Irigasi, Pengelolaan Irigasi dan Sistem irigasi Menurut Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 12/PRT/M/2015, pengertian irigasi, jaringan irigasi, dan daerah irigasi telah dibakukan yaitu sebagai berikut:
1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
2. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
3. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
4. Pengelolaan irigasi adalah sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi.
5. Sistem irigasi merupakan suatu kesatuan elemen fisik sosial yang dipakai untuk mendistribusikan air dari sumber air alami menuju lahan yang dialiri

## Bangunan Irigasi dan Pelengkapnya
Bangunan irigasi dan pelengkapnya merupakan satu kesatuan perangkat yang mutlak bekerja dengan baik agar fungsi dari sistem jaringan irigasi suatu daerah irigasi dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan,
untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat, pengoperasian yang baik dan pemeliharaan yang teratur.

## Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi
Berdasarkan Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015, Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya,  termasuk  kegiatan  membuka  menutup  pintu  bangunan  irigasi,  menyusun  rencana  tata  tanam, menyusun  sistem  golongan,  menyusun  rencana  pembagian  air,  melaksanakan  kalibrasi  pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.  Kegiatan  operasi  jaringan  irigasi  meliputi  perencanaan operasi jaringan irigasi, pelaksanaan operasi jaringan irigasi, serta monitoring dan evaluasi. Pemeliharaan jaringan irigasi  adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan  irigasi  agar  selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya melalui kegiatan perawatan, perbaikan, pencegahan dan pengamanan yang harus dilakukan terus-menerus. Jenis pemeliharaan jaringan  irigasi meliputi pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan perbaikan darurat.

## Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Jaringan Irigasi
Penyusunan AKNOP adalah perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas  kebutuhan  aktual  pembiayaan  operasi  dan  pemeliharaan  tiap  bangunan  dan  tiap  ruas  saluran  untuk mempertahankan  kondisi  dan  fungsi  jaringan  irigasi  berdasarkan  penelusuran  jaringan  dengan  memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.  Perencanaan AKNOP terdiri dari tiga kegiatan yaitu identifikasi fungsi dan keberfungsian sistem irigasi, rencana O&P, dan perhitungan AKNOP.
1. Identifikasi  Kondisi  dan  Keberfungsian  kondisi  Sistem  Irigasi  dan  Keberfungsian  Sistem  Irigasi diidentifikasi dengan inspeksi dan penelusuran;
2. Rencana  Operasi  dan  Pemeliharaan  yang  dilaksanakan  di  setiap  daerah  irigasi  harus  mengacu  pada Permen  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  No.  12/PRT/M/2015  tentang  Eksploitasi  dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan
3. Perhitungan AKNOP  didasarkan  atas  kondisi  dan  keberfungsian  system  irigasi  hasil  penelusuran  dan rencana  OP  yang  akan  dilaksanakan.  Hasil  perhitungan AKNOP  dipergunakan  sebagai  dasar  usulan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sehingga perhitungan AKNOP harus dilaksanakan sebelum perencanaan anggaran.

## Klasifikasi Kondisi Fisik Jaringan Irigasi
Klasifikasi kondisi fisik jaringan irigasi dapat di bagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:
➢ Kondisi Baik (90-100) : Tk <10% PR (harian-bln)
➢ Kondisi Rusak Ringan (>80-90)
: Tk 10-20%    PBP (bln-thn)
➢ Kondisi Rusak Sedang (60-80)
: Tk 21-40%  PBPJI (2-5 tahun) ➢ Kondisi Rusak Berat (<60) : Tk >40% PBPB/R (5-10 tahun)
Keterangan:
− PR : Pemeliharaan Rutin
− PBP  : Pemeliharaan Berkala yang Bersifat Perawatan
− PBPJI : Pemeliharaan Berkala yang Bersifat Perbaikan
− PBPB : Pemeliharaan Berkala yang Bersifat Perbaikan Berat
− R : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Bersifat Sistem)
− Tk : Tingkat Kerusakan

## 3. METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada Daerah Irigasi (DI.) Kreung Baro yang berada di Desa Ulee Gadeng, Kecamatan  Keumala,  Kabupaten  Pidie,  Provinsi  Aceh.  Daerah  Irigasi  Krueng  Baro  merupakan  daerah irigasi teknis yang mengambil air dari sumber air sungai Krueng Baro yang disadap melalui Bendung Tyroll Keumala  terletak  pada  titik  koordinat  5°13’28.63”  LU  dan  95°51’33.14”  BT  yang  mengairi  areal persawahan seluas 12.194 Ha.

## Pengumpulan Data
Data primer yang dipakai pada penelitian ini diperoleh dengan observasi/ pengamatan lapangan dan wawancara meliputi :
a. Pengukuran Tampang Saluran Irigasi
b. Inventarisasi Bangunan Irigasi
c. Kondisi Eksisting Jaringan Irigasi;
Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:
- Hasil penilaian kinerja dari Daerah Irigasi Krueng Baro;
- Skema jaringan irigasi, data skema bangunan irigasi Krueng Baro;
- Data inventarisasi jaringan irigasi
- Data identifikasi kondisi eksisting jaringan irigasi
- Data identifikasi hasil pengukuran kondisi daerah irigasi,
- Data kerusakan Jaringan Irigasi Krueng Baro.
- Volume  kegiatan  pemeliharaan  rutin,  pemeliharan  berkala,  skema  jaringan  irigasi,  skema bangunan irigasi data kerusakan Jaringan Irigasi Krueng Baro.
- Daftar Harga Bahan dan Upah Kabupaten Pidie Tahun 2018.
Gambar 1 . Ringkasan Penyusunan AKNOP Berdasarkan PERMEN PU No.12/PRI/M/2015

## Metode Analisis Data
Analisis data meliputi analisis Angka Kebutuhan Nyata dan Pemeliharaan (AKNOP) Jaringan Irigasi dalam pemenuhan kebutuhan air persawahan pada Daerah Irigasi Krueng Baro yang terdiri dari atas biaya operasi rutin, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan biaya perbaikan/rehab yang merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015. Analisa perhitungan harga satuan pekerjaan mengikuti metoda analisa Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Sumber Daya  Air.  Sedangkan  untuk  harga  bahan  dan  upah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sesuai  dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 028/993/2017 Tanggal 28 September 2017 Tentang Penetapan Standar Harga Bahan Bangunan/Jasa Pemerintah Aceh Tahun 2018 dan dikhususkan pada Kabupaten Pidie.
Untuk memudahkan pemilahan penetapan rancangan pemeliharaan dan operasi agar Pemerintah baik
pusat, Provinsi maupun Kabupaten mempunyai acuan mengenal pengelolaan prasarana irigasi yang ada di wilayahnya khususnya di bidang Operasional dan Pemeliharaan (O & P) mangacu pada PERMEN PU No 12/PRI/M/2015, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Anggaran kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan operasi rutin
Sub Jumlah 67.392.000 7 Biaya Lain-Lain - Biaya Langganan Listrik Bendung / Pompa Air 12 Bln 1.000.000 12.000.000 - Biaya Telfon 12 Bln 1.000.000 12.000.000 - Lain-Lain 3.000.000 Sub Jumlah 27.000.000 Jumlah 329.732.000

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Biaya Operasi Rutin Jaringan Irigasi Krueng Baro
Operasi Jaringan Irigasi Krueng Baro diperlukan pembiayaan berupa insentif (honor atau upah) dan
NO Jenis Pengeluaran/Uraian Kegiatan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) Ket 1 2 3 4 5 6 7 1 Gaji/Upah/Honor Output Personalia - Ranting/Pengamat/UPTD  : 3 Org x 12 Bln 25 OB 5000.000 18.000.000 - Staff Ranting/Pengamat/UPTD  : 6 Org x 12 Bln 72 OB 400.000 28.800.000 - Petugas Operasi Bndung (POB)   : 14 Org x 12 Bln 168 OB 400.000 67.200.000 Sub Jumlah 114.000.000 2 Belanja Bahan - Bahan ATK dan Bahan Komputer Untuk Operasi 12 Bln 2.000.000 24.000.000 - Foto Copy 122 Bln 500.000 6.000.000 - Cetak Blanko Gambar 12 Bln 750.000 9.000.000 - Jilid 12 Bln 500.000 6.000.000 Sub Jumlah 21.000.000 3 Biaya Rapat 3 x kegiatan - Minuman dan Makanan Kecil 20 OK 19.000 1.140.000 - Makan Siang 20 OK 51.000 3.000.000 Sub Jumlah 4.200.000 4 >Peralatan Bantu Kerja Habis Pakai - Pakaian Kerja 20 Stel 520.000 10.400.000 - Sepatu Bot 20 Stel 300.000 6.000.000 - Topi Lapangan 20 Bh 45.000 900.000 - Jas Hujan 20 Bh 120.000 2.400.000 - Senter 20 Bh 65.000 1.300.000 - Lampu Badai 20 Bh 95.000 1.900.000 - Kamera 20 Bh 2.000.000 40.000.000 - Dan Lain-Lain - 3.000.000 Sub Jumlah 65.900.000 5 Belanja Peralatan Dinas Dalam Kota >Monitoring dan Evaluasi ke Job Site - Uang Transportasi Kegiatan Dalan Negsi (9 org x 1 Hr x 24 Kl) 216 OK 140.000 30.240.000 Sub Jumlah 30.240.000 6 Belanja Peralatan Dinas Dalam Kota >Belanja Perjalanan Dinas Dalan Provinsi - Uang Harian Perjalanan Dinas (Aceh) (2 org x 2 Hr x 9 Kl) 36 OK 360.000 12.900.000 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Gol III (Aceh) (9 org x 2 Hr x 4 Kl) 72 OK 556.000 40.032.000 - Tiket PP (9 org x 4 Kl) 36 OK 400.000 14.400.000
perjalanan dinas (bagi Pengamat, Juru, PPA atau staf), serta biaya operasional kantor dan peralatan seperti kebutuhan ATK, bahan survey dan sebagainya. Berdasarkan hasil perhitungan dari Tabel  diatas dapat kita lihat bahwa besarnya Anggaran Kebutuhan Nyata Operasi Dan Pemeliharaan (AKNOP) untuk kegiatan Operasi  Rutin  Jaringan  Irigasi  D.I.  Krueng  Baro  sebanyak  Rp.  329.732.000.-  (Tiga  ratus  dua  puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
Tabel 2. Anggaran kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan pemeliharaan rutin
NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.) 1 2 3 4 5 1 Belanja Bahan Perkantoran 1  Paket 1.000.000 1.000.000 - Bahan ATK dan Bahan Komputer 1  Keg 6.000.000 6.000.000 - Cetak dan Jilid Blangko 1  Keg 3.000.000 3.000.000 - Fotocopy 1  Keg 1.000.000 1.000.000 2 Bahan Pengecatan dan Pelumas Pintu Air 1  Paket 2.000.000 2.000.000 - Kuas 20  Bh 20.000 400.000 - Kain Lap 20  Bh 5.000 100.000 - Cat Besi 19  Kg 45.000 855.000 - Minyak Cat 17  Ltr 25.000 425.000 - Sikat Besi 20  Bh 5.000 100.000 - Pisau Dempul 20  Bh 6.000 120.000 - Amplas 35  Lbr 2.000 70.000 - Minyak Gemuk 23  Kg 42.000 966.000 3 Peralatan Kerja Pemeliharaan Rutin 1  Paket 1.000.000 1.000.000 - Rol meter 6  Bh 65.000 390.000 - Cangkul 60  Bh 87.000 5.220.000 - Cakar rumput 60  Bh 55.000 3.300.000 - Arit/ Parang 50  Bh 100.000 5.000.000 - Pangki 50  Bh 35.000 1.750.000 - Mata Pisau mesin potong rumput 35  Bh 45.000 1.575.000 - Pelumas 31  Ltr 48.000 1.488.000 - BBM Non Subsidi 261 Ltr 9.000 2.349.000 Tabel 3. Anggaran kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan pemeliharaan rutin jaringan irigasi
NO. URAIAN VOLUME HARGA SATUAN (Rp.) JUMLAH HARGA (Rp.) 4 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin : - Pembersihan 1  Keg 36.946.325 36.946.325 - Perawatan (3 kali) 3  Keg 21.541.325 64.623.975 5 Pemeliharaan Rutin Kantong Lumpur 1  Paket 362.597.000 362.597.000 6 Pemeliharaan Rutin Jaringan 1  Paket 6.008.189.00 0 6.008.189.000 JUMLAH 6.510.464.300
Sumber : Hasil Perhitungan. 2018.

## Biaya Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Krueng Baro
Pemeliharaan Rutin adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan tata air Irigasi. agar selalu dapat
berfungsi dengan baik guna memperlancar operasi dan mempertahankan keberlanjutan fungsi dan manfaat prasarana Jaringan Irigasi yang dilakukan secara terus menerus. Jenis kegiatan dan hasil perhitungan untuk kegiatan  pemeliharaan  rutin  disajikan  dalam Tabel  3  dan  berdasarkan  hasil  perhitungan  dapat  kita  lihat bahwa  besarnya  Anggaran  Kebutuhan  Nyata  Operasi  Dan  Pemeliharaan  (AKNOP)  untuk  kegiatan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi D.I. Krueng Baro sebanyak Rp. 6.510.464.300.00-.

## Biaya Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Krueng Baro
Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi Krueng Baro diperlukan pembiayaan berupa biaya pekerjaan galian endapan, biaya pekerjaan pemarasan rumput, dan biaya pekerjaan pasangan batu/linning. Hasil perhitungan kebutuhan biaya Pemeliharaan Berkala di Jaringan Irigasi Krueng Baro  sebesar Rp. 92.764.196.192,00- yang disajikan dalam Tabel 4.
Tabel 4 .Anggaran kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) pemeliharaan berkala jaringan irigasi D.I Krueng Baro (11.950 Ha)
NO. URAIAN JUMLAH HARGA (Rp.) 1 2 5 A PEMELIHARAAN BERKALA 92.764.196.192 1 Bangunan Utama 1.480.237.192 B SALURAN PEMBAWA 50.452.244.000 1 Induk Baro Kiri 4.974.125.000 2 Sekunder Reuboh 771.581.000 3 Sekunder Lam Kuta 4.325.202.000 4 Sekunder Lala 932.640.000 5 Sekunder Busu 7.872.900.000 6 Sekunder Gapuy 1.053.448.000 7 Sekunder Kabu 75.967.000 8 Sekunder Kaju 40.455.000 9 Sekunder Cumbouk 2.349.816.000 10 Sekunder Nicah 308.942.000 11 Sekunder Titeu 189.432.000 12 Sekunder Bintang 9.541.900.000 13 Sek Caleu 4.001.396.000 14 Sm Lamkabuen 72.973.000 15 Sekunder Jaman 4.102.592.000 16 Sekunder Guci Rampong 1.611.966.000 17 Sekunder Iboih 2.874.262.000 18 Sekunder Paloh 909.233.000 19 Sekunder Kota Bakti 1.938.794.000 20 Induk Baro Kanan 2.148.733.000 21 Muka Kuto Baro 240.387.000 C SALURAN PEMBUANG 40.631.638.000
Tabel 4. Rincian AKNOP Jaringan Irigasi D.I Krueng Baro
NO. URAIAN JUMLAH HARGA (Rp.) 1 2 3 1 Operasi Rutin 529.180.000 2 Pemeliharaan Rutin 6.510.464.300 3 Pemeliharaan Berkala 92.764.196.192 Total 99.803.840.492

## Rincian AKNOP Jaringan Irigasi D.I Krueng Baro
Total biaya dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan biaya Angka Kebutuhan Nyata Operasi  dan  Pemeliraan  (AKNOP)  Jaringan  Irigasi  Krueng  Baro  sebesar  Rp.  99.803.840.492.00.- (Sembilan  puluh  sembilan  milyar  delapan  ratus  tiga  juta  delapan  ratus  empat  puluh  ribu  empat  ratus sembilan puluh dua rupiah).
Berikut ini disajikan dalam bentuk grafik Prosentase AKNOP Jaringan Irigasi Krueng Baro dalam Gambar 1.

## Gambar 1 Grafik Prosentase AKNOP Jaringan Irigasi Krueng Baroe

## Rencana Program Prioritas
Pembagian rancana program prioritas selama 5 tahunan yang merujuk pada Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2015.  hal  ini  diperlukan  untuk  menjawab  keterbatasan  anggaran  dana  yang  ada  demi tercapainya  Rencana  O&P  Jaringan  Irigasi  dan  AKNOP  Jaringan  Irigasi  Krueng  Baro  secara  penuh. Program prioritas 5 tahunan terbagi atas pemeliharaan berkala dan rehabilitasi berdasarkan hasil analisis upaya penanganan.
Tabel 5. Rekapitulasi program prioritas 5 tahunan pemeliharaan berkala dan rehabilitasi D.I. Baro
NO TAHUN PEMELIHARAAN BERKALA (Rp) REHABILITASI (Rp) 1 KE - 1 (SATU) 16.431.558.192 4.832.720.000 2 KE - 2 (DUA) 12.344.997.000 5.383.553.000 3 KE - 3 (TIGA) 10.544.016.000 5.583.373.000 4 KE - 4 (EMPAT) 17.610.658.000 5.534.406.000 5 KE - 5 (LIMA) 8.155.566.000 5.836.622.000 65.086.795.192 27.170.674.000
Progam  prioritas  tahun  pertama  dilakukan  pada  bangunan  utama  yang  memiliki  pengaruh  besar terhadap kinerja dan fungsi sistem irigasi seperti pergantian pintu intake, kolam olak serta galian sedimen upstream bendung dan beberapa bangunan yang sudah hancur dan tidak berfungsi pada saluran pembawa. Untuk prioritas tahun tahun selanjutnya dilihat berdasarkan nilai persentase kondisi kerusakan dari jaringan irigasi tersebut dimana persentase kerusakan yang lebih tinggi lebih di prioritaskan dalam program tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar jaringan irigasi dapat berfungsi sesuai kondisi rencana awal.
Operasi Rutin
0,53%
Pemeliharaan
Rutin
6,52%
Pemeliharaan Berkala 92,95% Operasi Rutin Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan Berkala

## 5. KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  upaya  penanganan  Jaringan  Irigasi  Krueng  Baro  Kabupaten  Pidie  melalui Angka Kebutuhan Nyata Operasional Dan Pemeliharaan (AKNOP) adalah :
1. Kondisi eksisting jaringan Irigasi Krueng Baro berdasarkan hasil prosentase Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharan (AKNOP) berada dalam kondisi tidak baik.  Hal ini dapat dilihat pada hasil prosentase nilai Operasi Rutin hanya sebesar 0,53% (Rp. 529.180.000,00), Pemeliharaan Rutin 6,52 %  (Rp. 6.510.464.300,00),  sedangkan untuk Pemeliharaan  Berkala  sangat  besar  yaitu  92,95%  (Rp. 92.764.196.192,00) dibanding dengan keseluruhan total biaya (Rp. 99.803.840.492,00).
2. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Krueng Baro masih belum sesuai harapan, yaitu bagaimana menekan biaya Pemeliharaan Berkala dengan miningkatkan intensitas serta biaya Operasi Rutin  dan  Pemeliharaan  Rutin.  Hal  ini  dilihat  dari  perbandingan  prosentase  biaya  operasi  rutin, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala yang tidak proporsional.
3. Angka  Kebutuhan Nyata  Operasi  dan  Pemeliharaan  (AKNOP)  jaringan  Irigasi  Krueng Baro  belum cukup  optimal,  terarah,  dan  tepat  guna.    Hal  ini  terlihat  dari  hasil  perhitungan  biaya  pemeliharaan berkala yang besar dibandingkan dengan biaya operasi rutin dan pemeliharaan rutin yaitu sebesar Rp. 92.764.196.192,00 dari total biaya Rp. 99.803.840.492,00-.
4. Demi  tercapainya  Rencana  O&P  serta  AKNOP  Jaringan  Irigasi  Krueng  Baro  secara  penuh dikarenakan keterbatasan anggaran dana maka dilakukan pembagian rancana program prioritas selama 5 tahunan yang merujuk pada Peraturan Menteri  PUPR No. 12/PRT/M/2015 dengan prioritas tahun pertama dilakukan pada bangunan utama yang sangat berpengaruh terhadap kinerja dan fungsi sistem irigasi  seperti  pergantian  pintu  intake,  kolam  olak  serta  galian  sedimen  upstream  bendung  dan beberapa bangunan yang sudah hancur dan tidak berfungsi pada saluran pembawa.
5. Untuk  prioritas  tahun  tahun  selanjutnya dilihat  berdasarkan  nilai  persentase  kondisi  kerusakan  dari jaringan  irigasi  tersebut  dimana  persentase  kerusakan  yang  lebih  tinggi  lebih di  prioritaskan  dalam program tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar jaringan irigasi dapat berfungsi sesuai kondisi rencana awal.
6. Hasil  Rekapitulasi  Program  Prioritas  5  Tahunan  Pemeliharaan  Berkala  dan  Rehabilitasi  D.I  Baro adalah  Rp.  65.086.795.192,00  untuk  pemeliharaan  berkala  dan  Rp.  27.170.674.000,00  untk  biaya rehabilitasi.
7. Kondisi jaringan dan bangunan irigasi DI. Krueng Baro sampai saat tahun 2018 ini (saat penelitian ini dilakukan) belum adanya peningkatan ataupun perbaikan pada jaringan baik itu perbaikan bangunan maupun perbaikan dan atau pergantian pintu, namun untuk pemeliharaan rutin seperti pemotongan rumput tetap rutin dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Dirga, A. 2017. Studi penyusunan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang . Malang. Aziz R, P. 2017. Audit teknis sebagai dasar penyusunan AKNOP pada daerah irigasi Tuk Kuning . Malang. Balai  Wilayah  Sungai  Sumatera  I.  2017. Penyusunan  Penilaian  Kinerja  dan  AKNOP  Jaringan  Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat (D.I. Kr. Baro). Banda Aceh. Fauzianggi, R.F. 2016. Analisa penetapan biaya jasa pengelolaan sumber daya airirigasi di daerah irigasi Riam Kanan . Surabaya.
Hendra  S,  Barry  Y.  Labdul  dan  Aryati  Alitu. Identifikasi  angka  kebutuhan  nyata  operasia  dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi Lomaya . UNG Press. Gorontalo. Kusumo E.S. 2013. Kinerja dan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan tambak desa Tluwuk Kabupaten Pati. ISSN : 2339-0271. Surakarta. Republik  Indonesia.  2006. Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  20  tahun  2006  tentang  Irigasi .  Lembaran Negara RI tahun 2006. Jakarta.
Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor : 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi . Lembaran Negara RI tahun 2007. Jakarta. Republik  Indonesia.  2011. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor  :  11/PRT/M/2013  tentang Pedoman  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan  Umum .  Lembaran  Negara  RI  tahun 20011. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2015. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  : 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi . Lembaran Negara RI tahun 2015. Jakarta.
Republik  Indonesia.  2016. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  : 28/PRT/M/2016  tentang  Analisis  Harga  Satuan  Pekerjaan  Bidang  (AHSP)  Pekerjaan  Umum .
Lembaran Negara RI tahun 2016. Jakarta.
Sarwan,  S.  2004. Konsepsi  Pengembangan  Program  Operasi  Pemeliharaan  Irigasi .  Direktorat  Jendral Sumber Daya Air Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.