ISSN 2776-463X

## IDENTIFIKASI RISIKO PADA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG DI KOTA TERNATE
Ardi Basri 1* , Erwinsyah Tuhuteru 2
1 Program Studi Arsitektur Universitas Khairun
2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Khairun
Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan, Indonesia
2 erwinsyah@unkhair.ac.id

## Abstrak
Risiko  tidak  pernah  dapat  dilenyapkan  secara  lengkap,  namun  dapat  dikelola  secara  efektif  untuk  mengurangi pengaruhnya  terhadap  tercapainya  sasaran  proyek.  Sebuah  mekanisme  perencanaan  yang  efektif  di  industri konstruksi sangat dibutuhkan oleh seorang kontraktor konstruksi untuk mencapai sasaran mereka. Namun, Industri konstruksi memiliki risiko dan ketidak pastian lebih banyak dibandingkan dengan sektor industri lain. Selama ini kontraktor  konstruksilah  yang  diharapkan  untuk  memikul  semua  risiko.  Kontraktor  butuh  suatu  proses  formal untuk menerapkannya pada semua proyek pada permulaan dan selama pekerjaan untuk identifikasi, quantifikasi, dan alokasi risiko.
Penelitian  dengan  menggunakan  analisis  weight  mean  methode  dilakukan  pada  proyek  konstruksi  gedung  yang pernah  dikerjakan  di  kota  Ternate.  Penulis  bermaksud  mengetahui  frekuensi  dari  risiko,  dengan  melakukan penyebaran  kuesioner  sehingga  nantinya  dapat  diketahui  risiko  yang  paling  dominan  pada  proyek  konstruksi gedung di kota Ternate. Dari hasil analisis risiko-risiko dengan frekuensi paling dominan pada proyek konstruksi gedung  di  kota  Ternate  adalah  “Proyek  yang  terlambat  membuat  biaya  realcost  kontraktor  meningkat”  (mean 2,50),  “Pemilihan  tenaga  kerja  yang  tidak  tepat  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya,  berdampak  negatif  pada pelaksanaan  pekerjaan  sesuai  dengan  target  yang  disepakati  pada  kontrak  kerja”  (mean  2,22),  “Terlambatnya disain ulang yang dibutuhkan proyek untuk memenuhi sasaran kualitas, sehingga menyebabkan proyek terlambat” (mean  2,17),  “Pemesanan  material  yang  terlambat  juga  menyebabkan  proyek  terlambat”  (mean  2,17),  & “Keterbatasan  alat  yang  di  share  (digunakan  bersama-sama)  pada  beberapa  proyek,  sehingga  menyebabkan keterlambatan antrian” (mean 2,17).
Kata kunci — Weight Mean Methode, Identifikasi Risiko, Proyek Konstruksi

## PENDAHULUAN
Bangunan  gedung  bertingkat  erat  kaitnya  dengan  suatu  kota,  karena  merupakan  jawaban  yang  wajar terhadap  konsentrasi  penduduk  yang  padat,  kelangkaan  lahan,  dan  harga  lahan  yang  tinggi.  Semakin sulitnya pengadaan lahan mempunyai dampak yang signifikan terhadap makin meningkatnya pemilihan bangunan  gedung  karena  pertimbangan  ekonomis  dan  efisiensi  lahan  (Riswan  dan  Abduh,  2006). Beberapa  proyek  bangunan  gedung  di  Ternate  mengalami  kegagalan  atau    bermasalah  dilihat  dari kualitas, kuantitas, dan mengalami keterlambatan dari batas waktu  kontrak. Untuk mengurangi dampak yang  merugikan  bagi  pencapaian  tujuan  fungsional  suatu  proyek  konstruksi,  diperlukan  manajemen risiko  terhadap  risiko-risiko  yang  ada,  sehingga  kerugian  yang  terjadi  masih  dalam  batas-batas  yang dapat  diterima,  namun,  proyek  sesuai  pengertiannya  adalah  unik  dan  sementara,  sehingga  mungkin untuk  menghadapi  risiko  yang  tidak  dimengerti  dengan  baik.  Untuk  itu  seorang  Manajer  Proyek
ISSN 2776-463X
sebaiknya  menggunakan  proses  terstruktur  untuk  menaksir  risiko  dari  sebuah  proyek,  sehingga  dapat dikurangi dan kegagalan proyek dapat dihindari. Risiko itu sederhana berpotensial untuk berkomplikasi dan  bermasalah  pada  penyelesaian  tugas  dan  pencapaian  sasaran.  Risiko  melekat  pada  setiap  usaha sampai dengan proyek konstruksi. Risiko tidak pernah dapat dilenyapkan secara lengkap, namun dapat dikelola secara efektif untuk mengurangi pengaruhnya terhadap tercapainya sasaran proyek.

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini variable yang digunakan  adalah yang  berkaitan dengan risiko yang mempengaruhi pencapian sasaran proyek gedung pada proyek konstruksinya. Oleh karena itu maka penulis mengadopsi variable-variable penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi dari berbagai  faktor  pada  proyek  konstruksi  di  gedung.  Model  yang  diberikan  akan  dikembangkan  dengan mengidentifikasi variable dan memvalidasinya.

## 1. Analisis Data
Teknik  untuk  menganalisis  data  dalam  penelitian  adalah  dengan  menggunakan Weight  Mean Methode . Tujuan  analisis  adalah  menyederhanakan  data  ke  dalam  bentuk  yang  lebih  muda  dibaca  dan diinterprestasi.  Dalam  proses  ini  sering  kali  digunakan  statistik  karena  memang  salah  satu  fungsi statistik adalah menyederhanakan data. Adapun metode analisis yang akan digunakan antara lain:
a. Menentukan Skor Terhadap Pertanyaan/Pernyataan Kuesioner Setelah pertanyaan-pertanyaan ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan skor pengukuran data menggunakan Skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan  presepsi  seseorang  atau  sekelompok  orang  tentang  fenomena  sosial  (Sugiyono,  2013). Selanjutnya  presepsi  responden  dapat  diurut  menjadi:  Tidak  Pernah,  Kadang-kadang,  Sering, dan Selalu. Kemudian data kuantitatif tersebut dirubah menjadi data kualitatif sebagai berikut: Tidak pernah diberi nilai 1, Kadang-kadang diberi nilai 2, Sering diberi nilai 3, dan Selalu diberi nilai 4.
b. Mencari Nilai Mean Pada Jawaban Responden Untuk  mendapat  nlai mean secara  umum  pada  jawaban  responden  dianalisis  berdasarkan  nilai rata-rata persepsi responden dengan menggunakan rumus pada persamaan 3.1 berikut ini:
Me = ∑ ............................................................. ...................(3.1) Dimana: Me = Mean (rata-rata) ∑ = Operasi penjumlahan xi = Nilai x ke i sampai ke n n = Jumlah individu c. Menentukan Frekuensi atau Ranking Dari hasil analisis mean akan dihasilkan seberapa besar frekuensi dari masing-masing bentuk risiko  yang dominan pada proyek konstruksi  di gedung tersebut. Maka untuk dapat  melihat bentuk risiko apa saja yang memiliki frekuensi tertinggi cukup dengan mengambil nilai mean yang paling tinggi baik secara umum atau ditinjau dari tiap kelompok.
Beberapa  proyek  bangunan  gedung  di  Ternate  mengalami  kegagalan  atau    bermasalah  dilihat  dari kualitas, kuantitas, dan mengalami keterlambatan dari batas waktu  kontrak. Untuk mengurangi dampak yang  merugikan  bagi  pencapaian  tujuan  fungsional  suatu  proyek  konstruksi,  diperlukan  manajemen risiko  terhadap  risiko-risiko  yang  ada,  sehingga  kerugian  yang  terjadi  masih  dalam  batas-batas  yang
ISSN 2776-463X
dapat  diterima.  Namun,  proyek  sesuai  pengertiannya  adalah  unik  dan  sementara,  sehingga  mungkin untuk  menghadapi  risiko  yang sebaiknya  menggunakan  proses  terstruktur  untuk  menaksir  risiko  dari  sebuah  proyek,  sehingga  dapat dikurangi dan kegagalan proyek dapat dihindari. Risiko itu sederhana berpotensial untuk berkomp dan  bermasalah  pada  penyelesaian  tugas  dan  pencapaian  sasaran.  Risiko  melekat  pada  setiap  usaha sampai dengan proyek konstruksi. Risiko tidak pernah dapat dilenyapkan secara lengkap, namun dapat dikelola secara efektif untuk mengurangi pengaruhnya t

## 2. Karateristik Responden
Karakteristik responden diwakili oleh variabel usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengalaman kerja dalam industri konstruksi, jabatan, dan pengalaman perusahan.
a. Usia Responden
Tabel 1 No
1 < 30 tahun 2 30 3 40 4 > 50 tahun Sumber: Hasil Perhitungan

## Gambar
Berdasarkan Gambar 1, untuk usia responden yang sesuai dengan data yang di dapat bahwa responden yang terbanyak dengan persentase tertinggi merupakan responden dengan usia 30 ini  bisa  dikatakan  responden  sudah  cukup  memiliki  pengalaman dalam hal mengenai risiko terhadap proyek gedung.
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 3(1): 16-24
dapat  diterima.  Namun,  proyek  sesuai  pengertiannya  adalah  unik  dan  sementara,  sehingga  mungkin untuk  menghadapi  risiko  yang  tidak  dimengerti  dengan  baik.  Untuk  itu  seorang  Manajer  Proyek sebaiknya  menggunakan  proses  terstruktur  untuk  menaksir  risiko  dari  sebuah  proyek,  sehingga  dapat dikurangi dan kegagalan proyek dapat dihindari. Risiko itu sederhana berpotensial untuk berkomp dan  bermasalah  pada  penyelesaian  tugas  dan  pencapaian  sasaran.  Risiko  melekat  pada  setiap  usaha sampai dengan proyek konstruksi. Risiko tidak pernah dapat dilenyapkan secara lengkap, namun dapat dikelola secara efektif untuk mengurangi pengaruhnya terhadap tercapainya sasaran proyek.

## Karateristik Responden
Karakteristik responden diwakili oleh variabel usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengalaman kerja dalam industri konstruksi, jabatan, dan pengalaman perusahan.

## Usia Responden
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Responden  Presentase < 30 tahun 2 11% 30-40 tahun 11 61% 40-50 tahun 2 11% > 50 tahun 3 17% Total 18 100% Sumber: Hasil Perhitungan
Gambar 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
ntuk usia responden yang sesuai dengan data yang di dapat bahwa responden yang terbanyak dengan persentase tertinggi merupakan responden dengan usia 30-40 tahun. Dalam usia ini  bisa  dikatakan  responden  sudah  cukup  memiliki  pengalaman  dalam  bidang  konstruksi  khususnya dalam hal mengenai risiko terhadap proyek gedung.
11% 61% 11% 17% Usia Responden <30 tahun 30-40 tahun 40-50 tahun
>50 tahun
dapat  diterima.  Namun,  proyek  sesuai  pengertiannya  adalah  unik  dan  sementara,  sehingga  mungkin tidak  dimengerti  dengan  baik.  Untuk  itu  seorang  Manajer  Proyek sebaiknya  menggunakan  proses  terstruktur  untuk  menaksir  risiko  dari  sebuah  proyek,  sehingga  dapat dikurangi dan kegagalan proyek dapat dihindari. Risiko itu sederhana berpotensial untuk berkomplikasi dan  bermasalah  pada  penyelesaian  tugas  dan  pencapaian  sasaran.  Risiko  melekat  pada  setiap  usaha sampai dengan proyek konstruksi. Risiko tidak pernah dapat dilenyapkan secara lengkap, namun dapat
erhadap tercapainya sasaran proyek.
Karakteristik responden diwakili oleh variabel usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, pengalaman kerja

## Presentase
ntuk usia responden yang sesuai dengan data yang di dapat bahwa responden 40 tahun. Dalam usia dalam  bidang  konstruksi  khususnya
40 tahun 50 tahun
ISSN 2776-463X

## b. Tingkat Pendidikan
Tabel 2 . Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No 1 Sederajat SMA 2 Diploma 3 S1 4 S2 5 Lainnya Sumber: Hasil Perhitungan

## Gambar 2.
Berdasarkan  Gambar  2  diatas,  u bahwa  responden  terbanyak  dengan  persentase  tertinggi  merupakan  responden  yang  tingkat pendidikannya yaitu berada pada jenjang S1. Dimana lulusan S1 juga sudah cukup berpengalaman dalam bidang konstruksi. Namun dikatakan cukup berpengalaman dalam bidang k sesuai dengan pengalaman kerjanya. Apabila pengalaman kerjanya lama berarti dalam  hal penanganan masalah konstruksi juga setidaknya dapat dimanimalisisr, salah satunya masalah risiko terhadap proyek gedung.
c. Jenis Kelamin
Tabel No
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 3(1): 16-24

## Tingkat Pendidikan

## Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidkan Responden  Presentase Sederajat SMA 2 11% Diploma 0 0% S1 15 83% S2 1 6% Lainnya 0 0% Total 18 100% Sumber: Hasil Perhitungan
. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan  Gambar  2  diatas,  untuk  tingkat  pendidikan  responden  sesuai  data  yang  telah  diperoleh bahwa  responden  terbanyak  dengan  persentase  tertinggi  merupakan  responden  yang  tingkat pendidikannya yaitu berada pada jenjang S1. Dimana lulusan S1 juga sudah cukup berpengalaman dalam bidang konstruksi. Namun dikatakan cukup berpengalaman dalam bidang konstruksi hal ini juga harus sesuai dengan pengalaman kerjanya. Apabila pengalaman kerjanya lama berarti dalam  hal penanganan masalah konstruksi juga setidaknya dapat dimanimalisisr, salah satunya masalah risiko terhadap proyek
Tabel 3. Karkteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Responden  Presentase 11% 83% 6% Pendidikan Responden Sederajat SMA Diploma S1 S2

## Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Presentase

## Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
ntuk  tingkat  pendidikan  responden  sesuai  data  yang  telah  diperoleh bahwa  responden  terbanyak  dengan  persentase  tertinggi  merupakan  responden  yang  tingkat pendidikannya yaitu berada pada jenjang S1. Dimana lulusan S1 juga sudah cukup berpengalaman dalam onstruksi hal ini juga harus sesuai dengan pengalaman kerjanya. Apabila pengalaman kerjanya lama berarti dalam  hal penanganan masalah konstruksi juga setidaknya dapat dimanimalisisr, salah satunya masalah risiko terhadap proyek
Presentase Sederajat
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil
ISSN 2776-463X
1 Laki
2 Perempuan Sumber: Hasil Perhitungan

## Gambar
Sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  bahwa  responden  terbanyak  yang  memiliki  persentase  tertinggi dalam hal jenis kelamin adalah jenis kelamin laiki
d. Pengalaman Kerja Dalam Indsutri Konstruksi
Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan
No Pengalaman Kerja Dalam Industri Konstruksi 1 <5 tahun 2 5-10 tahun 3 10-15 tahun
4 >15 tahun
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 3(1): 16-24 Laki-Laki 15 83% Perempuan 3 17% Total 18 100% Sumber: Hasil Perhitungan
Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin data  yang  diperoleh  bahwa  responden  terbanyak  yang  memiliki  persentase  tertinggi dalam hal jenis kelamin adalah jenis kelamin laiki-laki dengan persentase 83%.

## Pengalaman Kerja Dalam Indsutri Konstruksi

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja dalam Insdustri Konstruksi
Pengalaman Kerja Dalam Industri Konstruksi Responden   Presentase <5 tahun 3 17% 10 tahun 8 44% 15 tahun 3 17% >15 tahun 4 22%
Total 18 100% 83% 17% Jenis Kelamin Responden Laki - Laki Perempuan 17% 44% 17% 22% Pengalaman Responden <5 tahun 5-10 tahun 10-15 tahun >15 tahun
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin data  yang  diperoleh  bahwa  responden  terbanyak  yang  memiliki  persentase  tertinggi

## Pengalaman Kerja dalam Insdustri Konstruksi

## Presentase
17% 44% 17% 22%
100%
<5 tahun 10 tahun 15 tahun >15 tahun
ISSN 2776-463X

## Gambar 4.
Sesuai dengan data yang telah diperoleh bahwa responden terbanyak yang memiliki persentase tertinggi dalam hal pengalaman kerja dalam industri konstruksi adalah 5 ini  juga  sudah  bisa  dikatakan  cukup  berpengalaman  dalam  bidang  konstruksi,  khususnya  dalam penaganan mengenai risiko pada proyek gedung.
e. Jabatan Responden
Tabel No 1 Direktur
3 Site Engineer 4 Site Manager

## Gambar
Jabatan  responden  sesuai  dengan  data  yang  telah  diperoleh  responden  terbanyak  dengan terrtinggi berada pada posisi jabatan  direktur.  Hal ini sesuai  dengan  hasil kuesioner  bahwa responden yang berada pada posisi jabatan direktur memiliki nilai persentasenya 67%.

## f. Pengalaman Perusahan
Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan P
No
1 5 Tahun 2 6 Tahun 3 7 Tahun 4 8 Tahun
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 3(1): 16-24 67% 5% 28% Jabatan Responden Direktur Site Engineer Site Manager
Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja dalam Insdustri Konstruksi
Sesuai dengan data yang telah diperoleh bahwa responden terbanyak yang memiliki persentase tertinggi dalam hal pengalaman kerja dalam industri konstruksi adalah 5-10 tahun dengan persentase 44%. Usia ini  juga  sudah  bisa  dikatakan  cukup  berpengalaman  dalam  bidang  konstruksi,  khususnya  dalam penaganan mengenai risiko pada proyek gedung.

## Jabatan Responden
Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan Jabatan Responden Presentase Direktur 12 67% Site Engineer 1 6% Site Manager 5 28% Total 18 100%
Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan
abatan  responden  sesuai  dengan  data  yang  telah  diperoleh  responden  terbanyak  dengan terrtinggi berada pada posisi jabatan  direktur.  Hal ini sesuai  dengan  hasil kuesioner  bahwa responden yang berada pada posisi jabatan direktur memiliki nilai persentasenya 67%.

## Pengalaman Perusahan

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Perusahan
Pengalaman Perusahan Responden  Presentase 5 Tahun 2 11% 6 Tahun 1 6% 7 Tahun 2 11% 8 Tahun 4 22%
21
Direktur Site Engineer
Site Manager

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja
Sesuai dengan data yang telah diperoleh bahwa responden terbanyak yang memiliki persentase tertinggi dengan persentase 44%. Usia ini  juga  sudah  bisa  dikatakan  cukup  berpengalaman  dalam  bidang  konstruksi,  khususnya  dalam
Presentase 67%
6%
28%
100%
abatan  responden  sesuai  dengan  data  yang  telah  diperoleh  responden  terbanyak  dengan  persentase terrtinggi berada pada posisi jabatan  direktur.  Hal ini sesuai  dengan  hasil kuesioner  bahwa responden
engalaman Perusahan Presentase 11% 11% 22%
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil
ISSN 2776-463X
6 10 Tahun 7 11 Tahun
8 15 Tahun 9 17 Tahun
Gambar 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Perusahan
Berdasarkan pada gambar 6 diatas maka, data yang telah diperoleh untuk pengalaman perusahan yang dilihat dari persentase tertinggi adalah 15 tahun, dengan persentase 28%. Hal ini bisa dikatakan bah pengalaman perusahan dalam bidang konstruksi sudah cukup berpengalaman, khususnya dalam masalah penanganan risiko pada proyek gedung.

## KESIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  identifikasi  risiko  pada  proyek  konstruksi  melalui  kuesioner dengan  responden  yang  berasal  dari  kontraktor  menegah  dan  besar  yang  pernah  menangani  proyek konstruksi gedung di kota Ternate, maka dapat diperoleh beberapa
a. Proyek  yang  terlambat  membuat  biaya  realcost  kontraktor  meningkat”  dari Biaya
b. Pemilihan  tenaga  kerja  yang  tidak  tepat  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya,  berdampak  negatif pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang disepakati pada kontrak kerja Sasaran Waktu.
c. Terlambatnya  disain  ulang menyebabkan proyek terlambat
d. Pemesanan  material  yang  terlambat  juga  menyebabkan  proyek  terlambat Waktu
e. Keterbatasan  alat  yang  di  s menyebabkan keterlambatan antrian
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 3(1): 16-24
10 Tahun 1 6% 11 Tahun 1 6% 15 Tahun 5 28% 17 Tahun 2 11% Total 18 100%

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Perusahan
6 diatas maka, data yang telah diperoleh untuk pengalaman perusahan yang dilihat dari persentase tertinggi adalah 15 tahun, dengan persentase 28%. Hal ini bisa dikatakan bah pengalaman perusahan dalam bidang konstruksi sudah cukup berpengalaman, khususnya dalam masalah penanganan risiko pada proyek gedung.
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  identifikasi  risiko  pada  proyek  konstruksi  melalui  kuesioner responden  yang  berasal  dari  kontraktor  menegah  dan  besar  yang  pernah  menangani  proyek konstruksi gedung di kota Ternate, maka dapat diperoleh beberapa disimpulkan sebagai berikut
Proyek  yang  terlambat  membuat  biaya  realcost  kontraktor  meningkat”  dari
emilihan  tenaga  kerja  yang  tidak  tepat  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya,  berdampak  negatif pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang disepakati pada kontrak kerja
Terlambatnya  disain  ulang  yang  dibutuhkan  proyek  untuk  memenuhi  sasaran  kualitas,  sehingga menyebabkan proyek terlambat dari kelompok sasaran Sasaran Waktu.
Pemesanan  material  yang  terlambat  juga  menyebabkan  proyek  terlambat  dari  kelompok  Sasaran
Keterbatasan  alat  yang  di  share  (digunakan  bersama-sama)  pada  beberapa  proyek,  sehingga menyebabkan keterlambatan antrian dari kelompok Sasaran Waktu.
11% 5% 11% 22% 6% 6% 28% 11% Pengalaman Perusahan 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 11 Tahun 15 Tahun 17 Tahun 22
28% 11%
100%

## Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Perusahan
6 diatas maka, data yang telah diperoleh untuk pengalaman perusahan yang dilihat dari persentase tertinggi adalah 15 tahun, dengan persentase 28%. Hal ini bisa dikatakan bahawa pengalaman perusahan dalam bidang konstruksi sudah cukup berpengalaman, khususnya dalam masalah
Setelah  melakukan  penelitian  mengenai  identifikasi  risiko  pada  proyek  konstruksi  melalui  kuesioner responden  yang  berasal  dari  kontraktor  menegah  dan  besar  yang  pernah  menangani  proyek disimpulkan sebagai berikut :
Proyek  yang  terlambat  membuat  biaya  realcost  kontraktor  meningkat”  dari  kelompok  Sasaran emilihan  tenaga  kerja  yang  tidak  tepat  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya,  berdampak  negatif pada pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang disepakati pada kontrak kerja dari kelompok
yang  dibutuhkan  proyek  untuk  memenuhi  sasaran  kualitas,  sehingga
dari  kelompok  Sasaran
sama)  pada  beberapa  proyek,  sehingga
5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 11 Tahun 15 Tahun 17 Tahun
ISSN 2776-463X
Dengan kata lain Risiko proyek dominan berada pada Empat Sasaran Waktu, Satu Sasaran Biaya, dan tidak ada risiko dominan  pada Sasaran Mutu. Sehingga pada proyek konstruksi gedung di Kota Ternate Sasaran Waktu menjadi sasaran proyek yang paling berisiko.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeswastoto,  Hanantatur  2018 Manajemen  Risiko  Pada  Proyek  Konstruksi  Di  Pemerintah  Kabupaten Kampar, ( Jurnal) Fakultas Teknik: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai: Riau.
Barkely, Bruce T. 2004 . Project Risk Management . New York: McGraw-Hill.
Biro Pusat Statistik. 1994. Statistik Konstruksi Anggota AKI . Jakarta: Author.
Bouee, Courtland. 1993. Management. New York: McGraw Hill.
Cohen,  Mark  W.  PE,  and  Glen  R.  Palmer.  2004. Project Rick  Identification  and  Management. AACE International Transactions.
Davidson, J. Frame. 2003. Managing Risk in Organazations . San Francisco: Jossey-Bass.
Djojowirono, Soegeng. 2005. Manajemen Konstruksi . Yogyakarta: Biro Penerbit KMTS UGM.
Doran, George T. (Journal November 1981). There’s a S.M.A.R.T.  Way to Write Management Goals and Objectives . Management Review.
Flanagan and Norman. 1993. Risk Analysis and Management. Royal Institution of Chartered Surveyors.
Gaynor, Gerard H. (GUS). 2004. What Every New Manager Needs to Know. Broadway: AMACON.
Hawari, Kahar. 2009 Identifikasi Risiko Proyek Pada Tahap Konstruksi Bangunan Bertingkat 4-20 Lantai Di Jabotabek  Dari  Sudut  Pandang  Kontraktor. (Skripsi).  Fakultas  Teknik:  Universitas  Indonesia: Depok.
Halpin, Daniel W, and Ronald W Woodhead. 1998. Construction Management . New Jersey: John Wiley & Sons. Jason, Westland. 2003. Project Manangement Guide Book , Methods 123. Jenkins, Nick. 2006. A Project Management Primer.
Kendrick,  Tom.  2003. Identifying  and  Managing  Project  Risk:  Essential  Tools  for  Failure-Proofing  Your Project. New York: AMACOM.
Kloppengbrog  Timonthy  J,  Arthur  Shriberg,  and  Jayashree  Venkatraman.  2003. Project  Leadeership. Vienna: Management Concepe.
Mentari,  Pinky.  2018 Analisa  Pembororan  Pada  Proyek  Gedung  Kota  Ternate: (Skripsi)  Fakultas  Teknik: Universitas Khairun: Ternate.
CLAPEYRON : Jurnal Ilmiah Teknik Sipil 3(1): 16-24
ISSN 2776-463X