e-ISSN 2621-5276 (online)
Analisis Tingkat Resiko Dan Biaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja  (K3) pada Pekerjaan Bangunan Gedung (Studi Kasus Proyek Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Permanen  Karangasem Bali)
I Nengah Riana, Raimundo Sarmento Vong, I Komang Agus Ariana
Progra m Studi Teknik Sipil,  Universita s Pendidika n Na siona l, Indonesia
E-ma il : nenga hria na @undiknas.a c.id
ABSTRACT  :  SMK3  merupakan  manajemen  keseluruhan  pada  proyek  yang  mencangkup perencanaan proyek, struktur organisasi, dan pelaksanaan prosedur proyek. SMK3 juga mengatur tentang sumber  daya  yang  dibutuhkan bagi  pengembangan  dan  juga  pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pencapaian suatu lingkungan kerja yang tertib, aman, nyaman dan  memberikan  perlindungan  bagi  tenaga  kerja  serta  jasa  konstruksi.  Namun  dalam implementasinya, K3 masih belum menjadi prioritas perhatian bagi Industri. Salah satu kendalanya adalah masalah biaya penyelenggaraan SMK3. Penyelengaraan SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada rincian kegiatan penyelengaraan SMK3 K3ini dilakukan karena akan  memungkinkan  terjadinya kecelakaan akibat  kerja.  Sehingga diperlukan biaya  K3  untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja. Tujuan dari studi ini adalah: 1) Untuk mengetahui berapa tinggi tingkat resikoK3 pada pekerjaan  struktur beton. 2) Untuk mengetahui berapa nilai biaya K3 pada masa pandemic Covid-19 untuk menekan resiko pada pekerjaan struktur beton. Penelitian dilakukan pada proyek Pasar Karangasem dengan metode penelitian deskritif kualitatif dan deskritif kuantitatif. Metode deskritif kualitatif dan deskritif kuantitatif yang digunakan adalah  metode  wawancara,  dengan  foto  dan  menggunakan  kuesioner  yang  bertujuan  untuk mendapatkan opini responden mengenai frekuensi dan tingkat keparahan yang dapat terjadi dari resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan struktur beton di  Proyek Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1) Tingkat risiko pada seluruh sub pekerjaan struktur beton di Proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem masuk dalam tingkat risiko Medium (M) rentang nilai (5 - <10) dimana tingkat bahaya kecil dengan klasifikasi hazard klas (C), hal ini terjadi karena proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem telah menerapkan SMK3. 2) Biaya K3 untuk menekan risiko pada pekerjaan struktur beton di  Proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem adalah sebesar Rp. 14.054.388.000,00 atau 0.31% dari biaya total pekerjaan struktur beton di Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem.
Keywords : SMK3, Tingkat Risiko, Biaya K3

## PENDAHULUAN Latar Belakang
SMK3 merupakan manajemen keseluruhan pada  proyek  yang  mencangkup  perencanaan proyek,  struktur  organisasi,  dan  pelaksanaan prosedur proyek. SMK3 juga  mengatur tentang juga untuk pencapaian yang tertib, aman, nyaman dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja serta jasa konstruksi. Namun dalam implementasinya,  K3  masih  belum  menjadi prioritas  perhatian  bagi  Industri.  Salah  satu kendalanya adalah masalah biaya penyelenggaraan SMK3. Hal ini  sudah menjadi perhatian  pemerintah  dan  saat  ini  biaya penyelenggaraan
SMK3 sudah boleh dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya Konstruksi.
Penyelengaraan SMK3  Konstruksi Bidang
Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada rincian kegiatan penyelengaraan SMK3 Konstruksi  K3.  Manajemen  biaya  proyek merupakanbagian  penting  pada  suatu  proyek konstruksi.  Dimana  manajemen  biaya  pada proyek  adalah  satu  hal  yang  menentukan keberhasilan suatu proyek.
Penerapan K3 dapat dijumpai pada Proyek Bangunan  Gedung  Pertokoan  /Koperasi/Pasar Gedung  Pertokoan/Koperasi  Pasar  Permanen Karangasem.  K3  ini  dilakukan  karena  akan memungkinkan  terjadinya  kecelakaan  akibat kerja.  Sehingga  diperlukan  biaya  K3  untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja atau sakit akibat  kerja. Meskipun pihak kontraktor telah menerapkan K3 pada proyek, tetapi masih saja dijumpai  adanya  pelanggaran  yang  dilakukan pekerja. Sehingga masih sering terjadi
kecelakaan kerja yang  beresiko rendah sampai kecelakaan  yang  beresiko  tinggi.  Berdasarkan alasan–alasan di atas, penulis ingin mengetahui tingkat  resiko  dan  biaya  K3  pada  Proyek Bangunan  Gedung Pertokoan Pasar  Permanen Karangasem.

## Rumusan Masalah
1. Berapakah  tinggi  tingkat  resiko  K3  pada pekerjaan struktur beton Proyek Bangunan
Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem?
2. Berapakah tinggi  biaya K3 pada saat masa pandemic Covid-19 untuk menekan resiko pada  pekerjaan  struktur  beton  Proyek Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengetahui  berapa  tinggi  tingkat resikoK3 pada pekerjaan struktur beton di Proyek Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem.
2. Untuk mengetahui berapa nilai biaya K3 pada masa  pandemic  Covid-19  untuk menekan resiko  pada  pekerjaan  struktur beton  di Proyek Bangunan Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3) Konstruksi
Kesehatan  dan  Keselamatan  Kerja  (K3)  Konstruksi merupakan salah satu aspek perlindungan untuk setiap tenaga kerja yang sekaligus melindungi aset perusahaan. Karena tenaga kerja merupakan aset yang paling berharga dalam menentukan kesuksesan suatu proyek
konstruksi(Aditama, 2006)

## Tingkat Resiko Kecelakaan Kerja
Setiap aktivitas dalam kehidupan sehari- hari selalu akan menimbulkan resiko, resiko muncul karena ada  kondisi ketidak pastian, karena itu tidak  ada  kegiatan  yang  bebas  dari  resiko. (Flanagan dan Norman,1993).

## Estimasi Tingkat Kekerapan (Frekuensi)
Tingkat kekerpan sebagai berikut:
1. Sangat  Sering adalah  kemungkinan terjadinya  sangat  sering  dan  berulang (nilai;5)
2. Sering adalah  kemungkinan  terjadi beberapa kali (nilai;4)
3. Sedang  adalah  kemungkinannya  jarang terjadi atau terjadinya sekali waktu (nilai;3)
4. Jarang  nadalah  kemungkinan  terjadinya kecil tetapi tetap ada kemungkinan (nilai;2)
5. Sangat  Jarang  nadalah  kemungkinan terjadinya kecil (nilai;1)

## Estimasi Tingkat Keparahan
Tingkat keparahan sebagai berikut:
1. Sangat  Berat: adalah kecelakaan yang banyak menyebabkan kematian (Nilai: 5)
2. Berat: adalah kecelakaan yang menyebabkan kematian tungal  (Nilai: 4) 3. Sedang: Adalah kecelakaan yang
menyebabkan cedera atau sakit yang parah untuk  waktu  yang  lama  tidak  mampu bekerja  atau  menyebabkan  cacat  tetap (Nilai: 3)
4. Ringan: adalah kecelakaan yang menyebabkan cedera atau sakit ringan dan segera  dapat bekerja kembali atau  tidak menyebabkan cacat teap (Nilai: 2)
5. Sangat  Ringan  adalah  kejadian  hampir celaka yang  tidak mengakibatkan cedera atau tidak memerlukan perawatan kesehatan (nilai: 1)

## Biaya  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja
(K3)
Dilakukan untuk mencegah risiko dari setiap pekerjaan berdasarkan sumber risiko yang telah teridentifikasi.  Untuk  menghitung  biaya  K3 dilakukan pada tiap tahapan  pekerjaan dengan mengetahui volume, dimana volume di dapat dari jumlah pekerja pada setiap tahapan pekerjaan
Setelah mendapat nilai masa pakai alat-alat K3, maka akan di dapat volume untuk masing- masing alat  K3 dari seluruh tahapan pekerjaan dengan rumus :
Untuk harga satuan alat ditentukan berdasarkan harga  satuan.  Harga  total  di  dapat  dengan menggunakan rumus :
Volume = Volume Alat Dipakai x Masa pakai ( Durability  Factor)
Harga Total = Volume Alat Dipakai x Masa pakai ( Durability  Factor) x harga satuan
METODOLOGI PENELITIAN Analisis Tingkat Resiko Analisis Biaya
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
Kesimpulan dan Selesa i Mulai Studi Pustaka Rumusan Pengumpulan Data Analisis
Identifikasi Resiko,Frekuensi Resiko,Tingkat Keparahan Klasifikasi Resiko,Manajemen Resiko,Sumber Resiko

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Penilaian Tingkat Risiko
Tingkat Risiko Risk score Urgent (U) 15 – 20 High (H) 10 -  < 15 Medium (M) 5 - < 10 Low (L) 2 -  < 5 None (N) < 2
Berikut adalah contoh perhitungan tingkat risiko untuk salah satu risiko:
Diketahui:
diperoleh risiko sebanyak 284 risiko dengan nilai tingkat risiko yang berbeda-beda pada masing-masing risiko yang telah di klarifikasi.
Dari  hasil  klarifikasi  tingkat  risiko  pada pekerjaan  struktur  beton  di  proyek  Gedung Pertokoan  Pasar  Permanen  Karangasem  tidak diperoleh tingkat risiko Urgent (U) dan High (H). Risiko dengan nilai tingkat risiko Medium (M) diperoleh sebanyak 59 risiko (21%), risiko dengan nilai  tingkat risiko  Low  (L)  sebanyak 157 risiko (55%) dan risiko dengan tingkat risiko None (N) yaitu sebanyak 68 risiko (24%).

## Tingkat Risiko Pekerjaan Berdasarkan Total Risk Score
Sebagai contoh di  ambil  perhitungan untuk pekerjaan bore pile Frekuensi =  4  (dimana  risiko merupakan frekuensi dengan skala 4) Tingkat  Keparahan  =  2  (dimana  risiko merupakan tingkat keparahan dengan skala 2)
Maka :
Tingkat Risiko   = Frekuensi x Tingkat Keparahan = (4) x  (2) = 8 (M)
Dari  hasil  perhitungan  tingkat  risiko diperoleh  nilai  risiko  8  dengan  tingkat  risiko merupakan  Medium  (M).  Dimana  termasuk Medium (M) karena memiliki rentang nilai (5 - <10).
Hasil  dari  perhitungan  tingkat  risiko kemudian  diklarifikasikan  risiko tersebut
berdasarkan risiko dari setiap pekerjaan dan
Untuk rerata tingkat risiko dari
tentukan  cara  yang  harus  dilakukan  untuk menekan  risiko  ataupun  mencegah  risiko tersebut (action). Dari pekerjaan struktur beton,
pekerjaan bor   pile di   dapat   dari   hasil perhitungan  jumlah  rata-rata  tingkat  risiko
No. Tahapan Pekerjaan Total Risk Score Rata- Rata Tingkat Risiko CLASS IFIED Keterangan A

## PEKERJAAN BORE PILE
Dari 1 Pek. Pengeboran 26 8,67 M perhitungan rata-rata tingkat risiko pada 2 Pek. Pembesian 23 7,67 M pekerjaan bore pile di dapat nilai yang paling besar yaitu pada 3 Pek. Pengecoran Beton 13 4,33 L pekerjaan pengeboran lubang bore pile dengan nilai risiko 8,67 (M). Rerata 6,89 M
yang  dibagi  dengan  jumlah  banyaknya tahapan pekerjaan bore pile .
Rerata = Jumlah Tingkat Risiko Jumlah banyaknya pekerjaan
Dengan menggunakan rumus di atas maka di  dapat  nilai  rerata  tingkat  risiko  dari pekerjaan bore  pile adalah  8,67  yang termasuk tingkat risiko Medium (M).

## Pembahasan Tingkat Risiko
Setelah  di  identifikasi  dalam  upaya menyusun rencana pengendalian risiko Tingkat Risiko Tingkat Bahaya Klasifikasi Urgent Tingka t ba ha ya sa nga t bera t Ha za rd Kla s: A High Tingka t ba ha ya bera t  Ha za rd Kla s: B Medium Tingka t ba ha ya seda ng Ha za rd Kla s: C Low Tingka t ba ha ya ringa n Ha za rd Kla s: D None Tingka t ba ha ya sa nga t ringa n Ha za rd Kla s: E
Dari  hasil  analisis  tingkat  risiko  pada seluruh  sub  pekerjaan  struktur  beton  di Proyek  Gedung  Pertokoan  Pasar  Permanen Karangasem,  menunjukkan  bahwa  seluruh pekerjaan tersebut masuk dalam tingkat risiko Medium (M).  Dimana  seluruh  pekerjaan memiliki rata-rata  nilai tingkat  risiko
Medium (M)  rentang  nilai  antara  (5  - <10)  dengan  klasifikasi  hazard  klas  (C). Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko pada  pekerjaan  struktur  beton  pada
Proyek  Gedung  Pertokoan  Pasar  Permanen Karangasem termasuk tingkat  bahaya sedang ( Medium ), karena sudah menerapkan SMK3.
Analisis  Biaya Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja (K3) TOTAL BIAYA K3 Rp. 43.958.000,00 TOTAL BIAYA KONSTRUKSI Rp. 14.054.388.000,00 PORSI BIAYA K3 0,0031 0,31%
Berdasarkan  Tabel  4.19.  diketahui  total biaya  RAB  pekerjaan  konstruksi  di  Proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem adalah  sebesar  Rp.14.054.388.000,00  dengan masa proyek pada pekerjan struktur beton adalah yaitu 22 minggu berdasarkan dari kontrak proyek. Dari perhitungan yang dilakukan  di dapat total RAB biaya K3 pada pekerjaan struktur beton di Proyek  Gedung  Pertokoan  Pasar  Permanen Karangasem sebesar Rp.43.958.000,00, dimana nilai  biaya  tersebut adalah 0.31% dari  seluruh nilai RAB proyek.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data, penulis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Tingkat risiko pada seluruh sub pekerjaan struktur beton di Proyek Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem masuk dalam tingkat risiko Medium (M) rentang nilai (5
- <10) dimana tingkat bahaya kecil dengan klasifikasi hazard klas (C),  hal  ini  terjadi karena  proyek  Gedung  Pertokoan  Pasar Permanen  Karangasem  telah  menerapkan SMK3.
2. Biaya  K3  untuk  menekan  risiko  pada pekerjaan struktur beton di Proyek Gedung Pertokoan  Pasar  Permanen  Karangasem adalah sebesar Rp. 14.054.388.000,00 atau 0.31% dari  biaya  total  pekerjaan struktur beton di Gedung Pertokoan Pasar Permanen Karangasem.

## Saran
Adapun saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya :
1. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengandung tingkat risiko K3 yang tinggi diberikan fasilitas dan sarana keselamatan yang lengkap untuk mencegah risiko-risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi.
2. Pelaksanaan pengawasan lebih ditingkatkan agar mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan  oleh  pekerja  yang  dapat merugikan semua pihak yang terkait.
3. Meningkatkan kegiatan morning brieafing sebelum pelaksanaan pekerjaan  dilakukan untuk mengingatkan seluruh pekerja akan pentingnya penerapan SMK3 sebagai sarana untuk mencegah kecelakaan dan sakit akibat kerja.
4. Diharapka kepada seluruh kontraktor untuk mengelola SMK3  dengan baik, agar  tidak terjadi risiko yang fatal dan pembengkakan biaya K3 pada proyek konstruksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Flanagan  Roger and George  Norman. 1993.
Risk  Management  and  Construction .
Cambridge. University Press.
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:
03/MEN/1998 tentang Tata Cara
Pelaporan  dan Pemeriksaan  Kecelakaan
Kerja.
Tarwaka,     PGDip.     Sc,     M.Erg.     2008.

## KESELAMATAN    DAN    KESEHATAN
KERJA. “ Manajemen dan Implementasi  K3  di  Tempat  Kerja ”. Harapan Press, Surakarta 57125
Indonesia.