## ANALISIS ANGGARAN BIAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG SMA N 2 ABIANSEMAL
Ni Putu Indah Yuliana 1) dan Ni Kadek Sri Ebtha Yuni 1)
1) Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bali, Badung, Bali
putuindah3107@pnb.ac.id

## ABSTRACT
One of the efforts made by construction service companies to minimize accident rates is  to  implement  an  occupational  safety  and  health  management  system  (OSHMS)  for construction. The construction service provider must provide costs for OSH requirements taken from the total project cost. This research has a certain purpose that is to find out the amount of occupational safety and health costs needed as well as the comparison between regulations  and the field.  The study was conducted in  the form of  surveys and interviews where the data analysis stage is to compile a list of risks that occur, risk assessment, risk mitigation,  calculate  OSH  costs  with  the  price  of  the  store  survey  and  SE  No. 11/SE/M/2019  (SE19)  prices  and  calculate  the  percentage  of  OSH  costs  to  the  contract. The results showed 22 accident and safety risks identified with 14 low category risks and 8 medium category risks. The OSH cost required based on the price of the field unit is IDR. 402,142,520.00, while the fee based on SE19 is IDR. 359,005,000.00. The OSH costs field prices are greater than OSH costs SE19 with a difference of 0.08% or IDR. 43,137,520.00.
Keywords: construction services, risk identification, risk assessment, OSH costs

## ABSTRAK
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  jasa  konstruksi  untuk meminimalkan  angka  kecelakaan  adalah  melaksanakan  sistem  manajemen  keselamatan dan  kesehatan  kerja  (SMK3)  konstruksi.  Penyedia  jasa  konstruksi  harus  menyediakan biaya  untuk  keperluan  K3  yang  diambil  dari  total  biaya  proyek.  Penelitian  ini  memiliki tujuan  yaitu  agar  dapat  diketahui  besaran  biaya  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang diperlukan  juga  perbandingannya  antara  peraturan  dan  lapangan.  Penelitian dilaksanakan dalam bentuk survey dan wawancara dimana tahapan  analisis data  adalah menyusun daftar risiko yang terjadi, menilai risiko, mitigasi risiko, melakukan perhitungan biaya K3 dengan harga hasil survey toko dan harga Surat Edaran Nomor 11/SE/M/2019 (SE19)  dan  menghitung  persentase  biaya  K3  terhadap  kontrak.  Hasil  penelitian menunjukkan teridentifikasi 22 risiko kecelakaan dan keselamatan kerja dengan 14 risiko kategori  rendah  dan  8  risiko  kategori  sedang.  Biaya  K3  yang  diperlukan  bersadarkan harga satuan lapangan adalah sebesar Rp. 402,142,520.00 sedangkan biaya berdasarkan peraturan  SE19  adalah  Rp.  359,005,000.00.  Biaya  K3  harga  lapangan  lebih  besar daripada biaya K3 harga SE19 dengan selisih 0.08% atau sebesar Rp. 43,137,520.00.
Kata kunci: jasa konstruksi, identifikasi risiko, penilaian risiko, biaya K3
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Indonesia adalah negara berkembang
yang sedang giat melaksanakan pembangunan  infrastruktur  penunjang  di segala  bidang.  Salah  satu  pembangunan infrastruktur yang banyak dilakukan adalah pembangunan di bidang konstruksi, baik  itu  jalan  raya,  gedung,  bangunan  air dan  lain  sebagainya.  Bidang  konstruksi merupakan  penyumbang  terbanyak  dalam angka  kecelakaan  kerja  baik  di  Indonesia maupun  di  dunia.  Angka  kecelakaan  yang terjadi  di  Indonesia  adalah  123,041  kasus di  tahun  2017  dan  173,105  kasus  di  tahun 2018  dengan  total  klaim  yang  dibayarkan Rp 1.2 triliun (BPJS, 2019).
Dalam  setiap  pelaksanaan  proyek konstruksi,  tentunya  semua  pihak  yang terlibat  didalamnya  berharap  tidak  terjadi kecelakaan  kerja  ( zero  accident )  sehingga keberhasilan  proyek  dapat  tercapai  selain dari segi waktu, mutu dan biaya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi  untuk  meminimalkan  angka kecelakaan  adalah  melaksanakan  sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja  (SMK3)  konstruksi.  Penyedia  jasa konstruksi harus menyediakan biaya untuk keperluan K3 yang diambil dari total biaya proyek  meskipun  biaya  tersebut  masuk kategori  biaya  umum  dan  tidak  spesifik
tercantum  dalam  kontrak  (Ananti,  2019).
Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  SE  Menteri PUPR  No  11  Tahun  2019  yang  mengatur tentang
petunjuk teknis biaya
penyelenggaraaan sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Penelitian  terkait  pembiayaan  K3  di bidang  konstruksi  telah  banyak  dilakukan dan  menghasilkan  persentase  biaya  yang berbeda-beda  dari  setiap  proyek  yang menjadi tinjauan penelitian. Hal ini sejalan dengan  sifat  proyek  yaitu  unik  dimana tidak  ada  proyek  yang  identik  dan  hanya ada  proyek  yang  sejenis.  Hasil  penelitian tentang  Estimasi  Biaya  Pencegahan  dan Pengawasan  K3  pada  Proyek  Konstruksi menyatakan  biaya  yang  diperlukan  untuk pencegahan dan pengawasan proyek adalah Rp 726,182,726.28 atau 5.39% dari total nilai
kontrak (Jawat & Suwitanuwijaya,  2018).  Penelitian  tentang Analisis Biaya Keselamatan
dan
Kesehatan  Kerja  (K3)  pada  Proyek Konstruksi  juga  menghasilkan  biaya  K3 yang  diperlukan  sebesar  1.85%  dari  nilai kontrak (Ananti, 2019).
Proyek  pembangunan  Gedung  SMA N  2  Abiansemal  adalah  proyek  yang dikerjakan  untuk  menunjang  pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Proyek ini mencakup pembangunan 3 (tiga)  unit  gedung  belajar,  1  (satu)
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939
basement dan prasarana penunjang lainnya dimana  semua  ini  rencana  dilaksanakan selama  230  (dua  ratus  tiga  puluh)  hari kalender. Waktu yang terbatas dan lingkup pekerjaan  yang  luas  akan  menimbulkan resiko-resiko  kecelakaan  yang  berakibat pada kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) dan  bermuara  ke  kebutuhan  biaya  untuk K3 proyek.

## Rumusan Masalah
1. Berapakah biaya keselamatan dan
kesehatan  kerja  yang  diperlukan untuk pembangunan proyek pembangunan SMA N 2 Abiansemal berdasarkan
peraturan dan lapangan?
2. Bagaimanakah perbandingan biaya  keselamatan  dan  kesehatan kerja antara peraturan dan lapangan?

## Tujuan
1. Mengetahui besaran biaya keselamatan  dan  kesehatan  kerja yang diperlukan untuk pembangunan proyek pembangunan SMA N 2 Abiansemal berdasarkan
peraturan dan lapangan.
2. Mengetahui  perbandingan  biaya keselamatan  dan  kesehatan  kerja antara peraturan dan lapangan.

## Batasan Penelitian
1. Risiko  K3  yang  terjadi  dalam pelaksanan  proyek  diidentifikasi secara umum untuk semua
tahapan  pelaksanaan  pekerjaan untuk  selanjutnya  dinilai  dan ditentukan mitigasinya.
2. Analisis rencana biaya K3
ditinjau  dari  SE  Menteri  PUPR
No  11  Tahun  2019  dan  harga toko untuk
kemudian
diperbandingkan  dengan  nilai
kontrak.

## KAJIAN PUSTAKA

## Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)
Pengertian keselamatan dan
kesehatan  kerja  (K3)  menurut  filosofi Mangkunegara adalah upaya yang dilakukan  untuk  memberikan  jaminan kepada  tenaga  kerja  agar  keutuhan  dan kesempurnaan  jasmani  dan  rohani  mereka tetap  terjaga  sehingga  bisa  tercapai  tujuan masyarakat  yang  adil  dan  Makmur. Sedangkan  menurut  OHSAS  18001:2017, keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3) adalah  seluruh  situasi  dan  penyebab  yang dapat memberikan dampak terhadap keselamatan  dan  kesehatan  kerja  para tenaga kerja di lokasi kerja masing-masing (Djatmiko, 2016).
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939

## Sistem  Manajemen  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga
Kerja No 5 Tahun 1996, sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan kerja  (SMK3)  adalah  keseluruhan  bagian sistem  manajemen  yang  meliputi  susunan organisasi,  perencanaan,  tanggung  jawab, pelaksanaan,  tata  cara,  proses  dan  sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan,  penerapan,  pencapaian, pengkajian  dan  pemeliharaan  kebijakan keselamatan  dan  kesehatan  kerja  untuk mengendalikan  risiko  yang  berkaitan dengan  kegiatan  kerja  sehingga  dapat tercipta  lingkungan  kerja  yang  aman, efisien  dan  produktif.  Adapun  elemen- elemen  yang  menjadi  pedoman  dalam penerapan  SMK3  di  Indonesia  menurut Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No  5 Tahun 1996 adalah komitmen dan kebijakan, perencanaan, penerapan,
pengukuran  dan  evaluasi  juga  tinjauan ulang dan peningkatan.
Identifikasi Bahaya/ Risiko (Hazard/ Risk) Hazard (bahaya)  adalah  semua kondisi  dan  tindakan  yang  memiliki kemungkinan untuk menyebabkan
terjadinya  kecelakaan,  kerusakan  atau cedera  pada  manusia.  Identifikasi hazard dilakukan  untuk  mengetahui,  mengenal
dan  memperkirakan  risiko  yang  mungkin terjadi  pada  sistem  operasi,  peralatan, prosedur dan unit kerja. Hazard atau risiko yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis nilai tingkat keparahannya untuk
kemudian dilakukan
pengendalian terhadap bahaya yang teridentifikasi
(Jawat & Suwitanuwijaya, 2018).
Penilaian Risiko ( Risk Assessment )
Penilaian risiko adalah proses memberikan  perhitungan  terhadap  risiko hasil  identifikasi  (Norken,  2015).  Dalam penilaian  risiko  K3,  tingkat  kekerapan (frekuensi) dikalikan dengan tingkat keparahan (konsekuensi) (Jawat &
Suwitanuwijaya,  2018).  Hasil  perkalian selanjutnya  dihubungkan  dengan  nilai risiko  sehingga  dapat  ditentukan  prioritas dari  risiko  yang  telah  dinilai.  Adapun tingkat  kekerapan,  keparahan  dan  jenis prioritas  penilaian  risiko  K3  ditunjukkan dalam Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3.

## Tabel 1. Tingkat Kekerapan (Frekuensi)
Nilai Keterangan 1 Kejadian termasuk belum pernah terjadi dalam pelaksanaan proyek
2 Kejadian termasuk jarang terjadi dalam pelaksanaan proyek
3 Kejadian termasuk kadang-kadang terjadi dalam pelaksanaan proyek
4 Kejadian termasuk sering terjadi dalam pelaksanaan proyek
5 Kejadian termasuk sangat sering terjadi dalam pelaksanaan proyek
Sumber:  PT.  Hutama  Karya  dalam Sucita,
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939

## Tabel 2. Tingkat Keparahan (Konsekuensi)
Nilai Tipe Luka Tipe Sakit Kerugian (Rp) 1 Tanpa luka Tidak sakit Kurang dari 1 juta 2 Pengobatan P3K Sakit ringan Antara 1 sampai 10 juta 3 Rawat jalan Sakit sedang Lebih dari 10 juta sampai 500 juta 4 Rawat inap Sakit berat Lebih dari 500 juta sampai 1 milyar 5 Meninggal dunia Cacat permanen Lebih dari 1 milyar Sumber:  PT.  Hutama  Karya  dalam Sucita,
2011
Tabel 3. Jenis Prioritas Frek uensi Konsekuensi 1 2 3 4 5 1
1 Risiko rendah 2 Risiko rendah 3 Risiko rendah 4 Risiko rendah 5 Risiko sedang 2 2 Risiko rendah 4 Risiko rendah 6 Risiko sedang 8 Risiko sedang 10 Risiko sedang 3 3 Risiko rendah 6 Risiko sedang 9 Risiko sedang 12 Risiko tinggi 15 Risiko tinggi 4 4 Risiko rendah 8 Risiko sedang 12 Risiko tinggi 16 Risiko tinggi 20 Risiko tinggi 5 5 Risiko sedang 10 Risiko sedang 15 Risiko tinggi 20 Risiko tinggi 25 Risiko tinggi Sumber:  PT.  Hutama  Karya  dalam Sucita, 2011

## Perencanaan  Biaya  Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)
Perencanaan  biaya  keselamatan  dan kesehatan  kerja  (K3)  untuk  proyek konstruksi sangat penting untuk dilaksanakan  agar  nantinya  pelaksanaan konstruksi  proyek  berjalan  dengan  lancar dan  tidak  mengalami  hambatan.  Besaran biaya  K3  bisa  berbeda-beda  antara  tiap proyek  tergantung  pada  besar  kecilnya
proyek  yang  akan  dilaksanakan,  lokasi proyek,  jenis  proyek  dan  potensi  bahaya yang mungkin ditimbulkan (Ananti, 2019). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor 11/SE/M/2019  yang  mengatur  tentang petunjuk  teknis  biaya  penyelenggaraaan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Adapun  rincian  kegiatan  penyelenggaraan SMK3 Konstruksi diantaranya:
1. Penyiapan RKK
2. Sosialisasi dan Promosi K3
3. Alat Pelindung Kerja
4. Alat Pelindung Diri
5. Asuransi dan Perijinan
6. Personil K3 Konstruksi
7. Fasilitas,  sarana,  prasarana,  alat kesehatan
8. Rambu-rambu
9. Konsultasi Ahli
10. Lain-lain  terkait  Pengendalian
Risiko

## METODE PERENCANAAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian dilaksanakan dalam bentuk  survey  dan  wawancara  untuk memperoleh  data-data  yang  diperlukan dalam  analisis.  Survey  dilakukan  untuk mencari  rincian  harga  peralatan  K3  dan wawancara  dilakukan  untuk  menentukan
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939
risiko-risiko  yang  terjadi  selama  masa pelaksanaan
proyek. Wawancara
dilakukan  dengan  personil  K3  proyek  dan
site  manager proyek.  Analisis  data menggunakan  bantuan Microsoft  Excel dengan  memasukkan  semua  komponen yang akan dianalisis.

## Penentuan Sumber Data
Data yang digunakan untuk penelitian ada 2 (dua) jenis data yaitu data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  survey harga  di  toko  yang  berada  dekat  dengan lokasi  proyek  juga  hasil  wawancara dengan personil K3 proyek serta pengamatan langsung di lapangan.
Sedangkan  data  sekunder  yang  digunakan yaitu  studi  terdahulu,  Rencana  Anggaran Biaya  (RAB)  proyek,  daftar  analisa pekerjaan dan time schedule .

## Analisis Data
3.3.1 Menyusun daftar risiko
kecelakaan  dan  kesehatan  kerja yang terjadi
Penyusunan  daftar  risiko  dilakukan dengan  pengamatan  langsung  di  lapangan dan wawancara dengan personil K3 proyek dan site manager proyek.

## 3.3.2 Melakukan penilaian risiko K3
Penilaian  dilakukan  untuk  risiko- risiko  yang  telah  teridentifikasi  agar  dapat ditentukan  prioritas  risikonya.  Penilaian
dilakukan dengan mengalikan nilai tingkat kekerapan  dengan  nilai  tingkat  keparahan untuk  selanjutnya  ditentukan  kategori prioritas risiko.
3.3.3 Menentukan tindakan mitigasi untuk risiko K3 Penentuan tindakan
mitigasi dilakukan  untuk  risiko-risiko  K3  yang telah  teridentifikasi  dan  dinilai.  Tindakan mitigasi  ditentukan  dengan  wawancara kepada  personil  K3  proyek  dan site manager proyek.

## 3.3.4 Melakukan perhitungan biaya K3
Perhitungan dilakukan dengan mengalikan  volume  masing-masing  biaya penyiapan  alat  pelindung  diri  (APD)  dan kelengkapan K3 dengan harga per masing- masing  item  tersebut  sehingga  diperoleh biaya
masing-masing kegiatan penyelenggaran K3. Biaya tersebut selanjutnya dijumlahkan sehingga diketahui besar biaya total yang diperlukan
untuk pelaksanaan K3. Perhitungan dilakukan  dua  kali  yaitu  dengan  harga hasil  survey  toko  dan  harga  sesuai  Surat Edaran Nomor 11/SE/M/2019.
3.3.5 Melakukan
perhitungan persentase  biaya  K3  terhadap kontrak
Perhitungan  biaya  K3  yang  telah
dilakukan selanjutnya ditentukan
persentase
dengan nilai
kontrak keseluruhan pekerjaan.
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi Risiko K3
Identifikasi  terhadap  risiko  kejadian keselamatan  dan  kesehatan  kerja  selama pelaksanaan  proyek  dilakukan  melalui wawancara dengan personil K3 proyek dan site  manager .  Selain  itu,  dilakukan pengamatan lapangan untuk melihat risiko- risiko yang  mungkin  terjadi  akibat pelaksanaan  pekerjaan.  Adapun  risiko yang  teridentifikasi  dalam  pelaksanaan proyek ditunjukkan dalam Tabel 4.

## Tabel 4. Identifikasi Risiko K3
No Identifikasi Risiko
1 Kemasukan debu
2 Pingsan akibat terik sinar matahari
3 Tertimbun tanah
4 Terjatuh ke lubang
5 Excavator terperosok ke lubang
6 Tergores besi
7 Tertusuk besi
8 Terjatuh dari skafolding saat merakit besi
9 Terluka akibat kena paku atau palu dan gergaji
10 Material terjatuh dan menimpa pekerja
11 Gangguan pernapasan
12 Terjatuh dari ketinggian
13 Terluka akibat alat manual
14 Terpercik bahan kimia
15 Terluka saat perakitan atap baja ringan
16 Terpeleset
17 Terperosok ke lubang besi
18 Tersandung kabel vibrator
19 Tersengat listrik
20 Keracunan akibat menghirup bahan kimia
21 Terpercik api las
22 Iritasi kulit

## Penilaian Risiko K3
Risiko-risiko yang telah
teridentifikasi  selanjutnya  dinilai  dengan mengalikan  antara  tingkat  kekerapan dengan  tingkat  keparahan  yang  terjadi.
Penilaian  risiko  dilakukan  oleh site manager dan  personil  K3  proyek.  Hasil penilaian dari
22
risiko yang teridentifikasi,  8  risiko  termasuk  kategori prioritas  sedang  dan  14  risiko  lainnya masuk  kategori  risiko  prioritas  rendah. Adapun  hasil  penilaian  risiko  ditunjukkan dalam Tabel 5.

## Tabel 5. Penilaian Risiko K3
No Identifikasi Risiko Nilai Risiko Keterangan 1 Kemasukan debu 4 Risiko rendah 2 Pingsan akibat terik sinar matahari 1 Risiko rendah 3 Tertimbun tanah 2 Risiko rendah 4 Terjatuh ke lubang 2 Risiko rendah 5 Excavator terperosok ke lubang 3 Risiko rendah 6 Terjatuh dari ketinggian 4 Risiko rendah 7 Terpercik bahan kimia 3 Risiko rendah 8 Terpeleset 4 Risiko rendah 9 Terperosok ke lubang besi 2 Risiko rendah 10 Tersandung kabel vibrator 4 Risiko rendah 11 Tersengat listrik 4 Risiko rendah 12 Keracunan akibat menghirup bahan kimia 4 Risiko rendah 13 Terpercik api las 4 Risiko rendah 14 Iritasi kulit 2 Risiko rendah 15 Tergores besi 6 Risiko sedang 16 Tertusuk besi 6 Risiko sedang 17 Terjatuh dari skafolding saat merakit besi 3 Risiko sedang 18 Terluka akibat kena paku atau palu dan gergaji 4 Risiko sedang 19 Material terjatuh dan menimpa pekerja 6 Risiko sedang 20 Gangguan pernapasan 6 Risiko sedang 21 Terluka akibat alat manual 6 Risiko sedang 22 Terluka saat perakitan atap baja ringan 6 Risiko sedang
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939
Berdasarkan  Tabel  5,  dilakukan tindakan  mitigasi/pengendalian  terhadap risiko  yang  teridentifikasi.  Pengendalian risiko diperoleh melalui wawancara dengan personil K3 dan site manager. Dari wawancara, mitigasi yang dilakukan terhadap  risiko  yang  teridentifikasi  adalah pada Tabel 6.

## Tabel 6. Mitigasi Risiko K3
No Identifikasi Risiko Mitigasi 1 Kemasukan debu APD (masker, kaca mata pelindung) 2 Pingsan akibat terik sinar matahari Menyediakan air minum 3 Tertimbun tanah APK (pagar pembatas, rambu)
4 Terjatuh ke lubang
APK (pagar pembatas, rambu) 5 Excavator terperosok ke lubang APK (pagar pembatas, rambu) 6 Terjatuh dari ketinggian APK (jaring pengaman), APD ( safety belt ) 7 Terpercik bahan kimia Tools box meeting 8 Terpeleset APK (jaring pengaman), APD ( safety belt ) 9 Terperosok ke lubang besi APK (pagar pembatas, rambu) 10 Tersandung kabel vibrator APK (pagar pembatas, rambu) 11 Tersengat listrik APK (pagar pembatas, rambu), APD (sepatu) 12 Keracunan akibat menghirup bahan kimia APD (masker) 13 Terpercik api las APD (kaca mata pengaman) 14 Iritasi kulit Tools box meeting 15 Tergores besi Tools box meeting 16 Tertusuk besi APD (sarung tangan) 17 Terjatuh dari skafolding saat merakit besi APK (jaring pengaman), APD ( safety belt ) 18 Terluka akibat kena paku atau palu dan gergaji APD (sarung tangan) 19 Material terjatuh dan menimpa pekerja APD (sarung tangan, helm) 20 Gangguan pernapasan APD (masker) 21 Terluka akibat alat manual APD (sarung tangan, helm, sepatu, masker) 22 Terluka saat perakitan atap baja ringan APK (jaring pengaman),
APD ( safety belt , sarung tangan, sepatu)
Tindakan  mitigasi  dilakukan  dengan melakukan  eliminasi  terhadap  risiko  yang mungkin terjadi, TBM (tools box meeting) , menyediakan  APK  dan  APD.  Tindakan mitigasi  ini  menjadi  pertimbangan  dalam menyusun analisis biaya K3.

## Perhitungan  Biaya  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Berdasarkan hasil mitigasi risiko K3, dilakukan  perencanaan  keperluan  biaya untuk  mitigasi  risiko  mengikuti  ketentuan yang  ada  dalam  SE  No.  11/SE/M/2019. Namun tidak semua ketentuan dalam surat edaran  yang  masuk  kedalam  perhitungan biaya  K3  karena  perhitungan  biaya disesuaikan  dengan  hasil  identifikasi  dan penilaian  risiko.  Perhitungan  biaya  K3 didasarkan  pada  2  (dua)  sumber  harga yaitu  berdasarkan  harga  lapangan  yang diperoleh  melalui  survei  dan  harga berdasarkan SE No. 11/SE/M/2019.
4.3.1 Perhitungan  biaya  K3  dengan harga lapangan
Berdasarkan hasil
wawancara dengan site  manager proyek,  jumlah pekerja  lapangan  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  proyek  berjumlah  75  orang. Selain itu, staff yang terlibat ada 15 orang. Perhitungan  ini  memerlukan  daftar  harga yang diperoleh melalui survei di toko yang berada  dekat  lokasi  pekerjaan.  Adapun hasil perhitungan ditunjukkan dalam Tabel
7.
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939
Tabel 7.  Perhitungan Biaya K3 Harga Lapangan No Uraian Jumlah Harga (Rp) I Penyiapan RK3K 1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja 2,000,000.00 II Sosialisasi dan Promosi K3 1 Induksi K3 (khusus untuk pekerja baru) 1,125,000.00 2  Simulasi K3 1,687,500.00 3  Spanduk 450,000.00 4  Poster 450,000.00 5  Papan Informasi K3 1,000,000.00 III Alat Pelindung Kerja 1  Jaring Pengaman 5,000,000.00 2  Tali Keselamatan 1,000,000.00 3  Penahan Jatuh 5,000,000.00 4  Pelindung jatuh 3,170,000.00 IV Alat Pelindung Diri 1  Topi pelindung 4,500,000.00 2 Pelindung pernafasan dan mulut 5,760,000.00 3  Sarung tangan 324,990.00 4 Sepatu keselamatan untuk staff 3,300,000.00 5  Sepatu keselamatan 16,500,000.00 6  Rompi keselamatan 2,670,030.00 7  Pelindung mata 510,000.00 8 Tameng wajah untuk pekerja las 580,000.00 V Asuransi dan Perijinan 1 BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja 21,940,000.00 2  Surat ijin kelaikan Alat 500,000.00 3  Surat ijin operator 1,500,000.00 4 Surat ijin pengesahan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) 1,000,000.00 VI Personil K3 1  Ahli K3 112,000,000.00 2  Petugas K3 128,000,000.00 3 Asst. Petugas K3/Safety Man/Pengatur Lalu Lintas 72,000,000.00 VII Fasilitas Sarana Kesehatan 1 Peralatan K3 (Kotak P3k, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, Dll) 1,500,000.00 2 Peralatan Pengasapan ( Fogging ) 1,000,000.00 3  Obat Pengasapan 600,000.00 4  Bak sampah 750,000.00
No Uraian Jumlah Harga (Rp) VIII  Rambu-rambu 1  Rambu petunjuk 500,000.00 2  Rambu larangan 500,000.00 3  Rambu peringatan 500,000.00 4  Rambu kewajiban 500,000.00 5  Rambu informasi 300,000.00 6 Rambu pekerjaan sementara 300,000.00 7 Tongkat pengatur lalu lintas 150,000.00 8  Kerucut lalu lintas 500,000.00 9  Jalur evakuasi 500,000.00 IX Lain-lain terkait pengendalian risiko K3 1 Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) 525,000.00 2 Alat pemadam api ringan (APAR) 1,750,000.00 3  Bendera K3 100,000.00 4  Sirine 200,000.00 TOTAL 402,142,520.00

## 4.3.2 Perhitungan  Biaya  K3  dengan  SE Nomor 11/SE/M/2019
Perhitungan  dilakukan  dengan  cara yang  sama  dengan  perhitungan  biaya berdasarkan  harga  lapangan,  namun  harga satuan  diubah  sesuai  dengan  harga  satuan yang  ada  di  SE  Nomor  11/SE/M/2019. Hasil perhitungan dapat dilihat di Tabel 8.
Tabel 8. Perhitungan Biaya K3 Harga SE

## Nomor 11/SE/M/2019
No Uraian Jumlah Harga (Rp) I Penyiapan RK3K 1 Pembuatan Manual, Prosedur, Instruksi Kerja, Ijin Kerja 5,000,000.00
II Sosialisasi dan Promosi K3 1 Induksi K3 (khusus untuk pekerja baru) 562,500.00 2  Simulasi K3 562,500.00 3  Spanduk 450,000.00 4  Poster 150,000.00 5  Papan Informasi K3 1,000,000.00 III Alat Pelindung Kerja 1  Jaring Pengaman 15,000,000.00 2  Tali Keselamatan 5,000,000.00 3  Penahan Jatuh 15,000,000.00
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939
No Uraian Jumlah Harga (Rp) 4  Pelindung jatuh 1,000,000.00 IV Alat Pelindung Diri 1  Topi pelindung 6,750,000.00 2 Pelindung pernafasan dan mulut 14,400,000.00 3  Sarung tangan 1,350,000.00 4 Sepatu keselamatan untuk staff 5,250,000.00 5  Sepatu keselamatan 26,250,000.00 6  Rompi keselamatan 2,250,000.00 7  Pelindung mata 375,000.00 8 Tameng wajah untuk pekerja las 3,000,000.00 V Asuransi dan Perijinan 1 BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja 21,940,000.00 2 Surat ijin kelaikan Alat 8,500,000.00 3  Surat ijin operator 6,500,000.00 4 Surat ijin pengesahan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) 1,000,000.00 VI Personil K3 1  Ahli K3 80,000,000.00 2  Petugas K3 64,000,000.00
3
Asst. Petugas K3/Safety Man/Pengatur Lalu Lintas 64,000,000.00 VII Fasilitas Sarana Kesehatan 1 Peralatan K3 (Kotak P3k, Tandu, Tabung Oksigen, Obat Luka, Perban, Dll) 1,500,000.00 2 Peralatan Pengasapan (Fogging) 500,000.00 3  Obat Pengasapan 90,000.00 4  Bak sampah 750,000.00 VIII  Rambu-rambu 1  Rambu petunjuk 375,000.00 2  Rambu larangan 375,000.00 3  Rambu peringatan 375,000.00 4  Rambu kewajiban 375,000.00 5  Rambu informasi 225,000.00 6 Rambu pekerjaan sementara 225,000.00 7 Tongkat pengatur lalu lintas 150,000.00 8  Kerucut lalu lintas 500,000.00 9  Jalur evakuasi 500,000.00 IX Lain-lain terkait pengendalian risiko K3 1  Pembuatan Kartu 525,000.00
No Uraian Jumlah Harga (Rp) Identitas Pekerja (KIP) 2 Alat pemadam api ringan (APAR) 2,750,000.00 3  Bendera K3 300,000.00 4  Sirine 200,000.00 TOTAL 359,005,000.00

## Perbandingan  Biaya  K3  dengan Nilai Kontrak
Dari  hasil  perhitungan  biaya  K3 berdasarkan harga lapangan dan SE Nomor
11/SE/M/2019, selanjutnya dilakukan
perbandingan persentase biaya-biaya
tersebut dengan nilai kontrak proyek. Nilai kontrak  yang  dipakai  adalah  nilai  kontrak tanpa PPN (Pajak Penambahan Nilai) 10%. Adapun  hasil  perhitungan  ditunjukkan dalam Tabel 9.

## Tabel 9. Perhitungan Biaya K3 Harga SE
Nomor 11/SE/M/2019 No Uraian Nilai ( Rp. x1000) % 1 RAB tanpa PPN 10% 51,284,628.46 0.00 2 Biaya K3 Harga Lapangan 402,142.52 0.78 3 Biaya K3 SE No 11SE/M/2019 359,005.00 0.70 Berdasarkan hasil analisa
perbandingan  dan  persentase  biaya  K3, dapat  dilihat  bahwa  persentase  biaya  K3 harga lapangan sedikit lebih besar daripada persentase  biaya  K3  harga  SE  No. 11/SE/M/2019  dengan  selisih  0.08%, dimana  hal  ini  disebabkan  oleh  karena harga satuan lapangan adalah harga terkini dibandingkan dengan harga yang tercantum dalam SE No. 11/SE/M/2019.
P-ISSN: 2303-2693 E-ISSN: 2581-2939

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Biaya K3 yang  diperlukan berdasarkan harga
satuan
lapangan  adaah  sebesar  Rp. 402,142,520.00 sedangkan biaya berdasarkan  peraturan  SE  No.
11/SE/M/2019 adalah
Rp.
359,005,000.00.
2. Perbandingan  biaya  K3  antara harga  lapangan  dengan  harga
dalam peraturan
adalah
persentase  biaya K3  harga
lapangan  lebih  besar  daripada persentase  biaya  K3  harga  SE No. 11/SE/M/2019
dengan selisih  0.08%  atau  sebesar  Rp.
43,137,520.00.

## Saran
1. Diperlukan penelitian lebih
lanjut  terkait  rencana  anggaran
biaya K3 di proyek pembangunan gedung SMA
yang  berbeda  sehingga  dapat diperoleh  kisaran  biaya  rencana K3  untuk  proyek  pembangunan gedung SMA.
2. Diperlukan  analisis  lebih  lanjut untuk perbandingan
antara rencana biaya K3 dengan
aktualisasinya di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananti,  G.  A.  (2019).  Analisis  Biaya Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (K3)  pada  Proyek  Konstruksi  (Studi Kasus:  Pembangunan  Gedung  Lt.  II SD N 13 Kesiman. Seminar Nasional Keteknisipilan  Bidang  Vokasional VII ,  247–251.  Bali:  Jurusan  Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali.
BPJS.  (2019).  BPJS  Ketenagakerjaan.
Retrieved  January  16,  2019,  from https://www.bpjsketenagakerjaan.go. id/berita/23322/Angka-Kecelakaan- Kerja-Cender
Djatmiko.
(2016). Keselamatan dan Kesehatan Kerja . Yogyakarta: Deepublish.
Jawat,  I.  W.,  &  Suwitanuwijaya,  I.  N.
(2018).  Estimasi  Biaya  Pencegahan dan  Pengawasan  K3  pada  Proyek Konstruksi. PADURAKSA , 7 (1), 88– 101.
Norken,  I.  N.  (2015). Pengantar  Analisis dan  Manajemen  Risiko  pada  Proyek Konstruksi . Denpasar: Udayana University Press.
Sucita,  I.  K.  (2011).  Identifikasi  dan
Penanganan  Risiko  K3  pada  Proyek
Konstruksi  Gedung  (Studi  Kasus:
Proyek Gedung Centro City Residence). Poli Teknologi , 83–92.