## Jurnal Talenta Sipil
Vol 7, No 1 (2024): Februari, 301-308 Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v7i1.466

## Pengaruh Clash Detection Pada Proses Perencanaan Biaya Pada Laboratorium PUT

## Alwan Izzudin, Irika Widiasanti
Universitas Negeri Jakarta *Correspondence email: alwanizzudin318@gmail.com, irika@unj.ac.id
Abstrak. Salah satu upaya untuk menghindari terjadinya pekerjaan yang berulang yang dikarenakan kesalahan dalam perencanaan proyek konstruksi dapat dideteksi sejak awal dengan mengimplementasikan BIM ( Building Information  Modelling )  yang  dapat  melakukan  analisis  tabrakan  ( Clash  detection )  pada  setiap  disiplin pekerjaan  struktur, arsitektur, MEP maupun disiplin lainnya. Sebelum adanya BIM ini clash yang terjadi pada proses  konstruksi  bangunan menjadi  salah  satu faktor  penyebab biaya pada pekerjaan membengkak.  Sehingga mengimplementasikan Building  Information  Modelling menjadi  salah  satu  Upaya  untuk  menghindari permasalahan tersebut. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis clash detection pada bangunan Lab PUT pada disiplin  pekerjaan  struktur,  arsitektur  dan  juga  MEP.  Tahapan  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  yaitu melakukan 3D Modelling terlebih dahulu menggunakan software autodesk revit pada bangunan Lab PUT, lalu selanjutnya  melakukan  analisis clash  detection menggunakan software  autodesk  naviswork dan  dilakukan perhitungan  rencana  anggaran  biaya  pada  setiap  pekerjaan  yang  terdapampak clash  detection .  Setelah melakukan clash  detection dapat  ditemukan clash yang  terjadi  pada  disiplin  pekerjaan  struktur,  arsitektur  dan MEP yang setelah dilakukan perhitungan rencana anggaran biaya  dapat menghemat biaya pekerjaan hingga 80 Juta rupiah.
Kata Kunci: Building Information Modelling , Clash Detection , Rencana Anggaran Biaya
Abstract. One effort to avoid repetitive work due to errors in construction project planning can be detected from the start by implementing BIM (Building Information Modeling) which can carry out collision analysis (Clash detection) in each discipline of structural work, architecture, MEP and other disciplines. Before the existence of BIM, clashes that occurred in the building construction process were one of the factors causing work costs to increase. So implementing Building Information Modeling is one effort to avoid these problems. In this research, clash detection analysis will  be carried out in the PUT Lab building in the structural, architectural and MEP work  disciplines.  The  stages  carried  out  in  this  research  were  first  carrying  out  3D  Modeling  using Autodesk Revit software on the PUT Lab building, then carrying out clash detection analysis using Autodesk Naviswork software and calculating the cost budget plan for each job affected by clash detection. After carrying out clash detection, clashes can be found that occur in the structural, architectural and MEP work disciplines which after calculating the budget plan can save work costs of up to 80 million rupiah.
Keywords: Building Information Modelling , Clash detection , Cost Budget Plan

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  mempunyai  banyak  dampak  terhadap  dunia  konstruksi.  Dunia konstruksi memiliki peran yang cukup penting pada peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Karena kompleksnya pekerjaan maka diperlukan manajemen proyek untuk mempermudah dan meminimalisir kesalahan  pada  proses  pembangunan  dan  pengawasan.  Manajemen  proyek  merupakan  proses pengelolaan sebuah proyek yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian dan pengaturan tugas- tugas  sumber  daya  untuk  menciptakan  tujuan  yang  ingin  dicapai,  dengan  tetap  mengacu  pada pertimbangan  faktor-faktor  biaya  dan  waktu  (Prajawati,  2013).  Hal  ini  di  buktikan  dengan  semakin maraknya  pembangunan  gedung  bertingkat,  jembatan  dan  infrastruktur  lainnya.  Semakin meningkatnya permintaan pembangunan dengan waktu yang terbatas mendorong penggunaan sistem yang  dapat  mempercepat  pekerjaan  dengan  lebih  efisien  yang  biasa  kita  kenal  dengan Building Information Modelling (BIM).

## Definisi Building Information Modelling (BIM)
BIM  adalah  seperangkat  teknologi,  proses,  kebijakan  yang  seluruh  prosesnya  berjalan  secara kolaborasi  dan  integrasi  dalam  sebuah  model  digital.  Penggunaan  BIM  dalam  pekerjaan  konstruksi, proses  desain,  pengadaan,  dan  pelaksanaan  konstruksi  dapat  dengan  mudah  terhubung.  Selain  itu,
memungkinkan  pelaku  yang  terlibat  dalam  suatu  proyek  bekerja  secara  kolaborasi  (Eastman  et  al.. 2011). Bentuk pengaplikasian BIM untuk perencanaan sebuah proyek merupakan penggabungan dari hasil beberapa perangkat lunak konvensional sekaligus, hal ini merupakan sebuah kemajuan efisiensi perencanaan proyek (Adhi, R.P 2016). Dasar dari prinsip BIM adalah penggunaan model bangunan 3 dimensi (3D) untuk mendapatkan semua gambar proyek yang diperlukan, termasuk tampak bangunan, potongan,  gambar  keperluan  presentasi,  proses  render,  dan  gambar  detail  konstruksi,  keperluan quantity calculation dan estimasi harga guna memudahkan proses perencanaan (Ramadiaprani, 2012). BIM  mempunyai  implikasi  memberikan  perubahan,  mengakselerasi  pertukaran  model  3D  antara bidang  ilmu  berbeda,  sehingga  pertukaran  informasi  menjadi  cepat  dan  mempunyai  pengaruh terhadap pelaksanaan konstruksi (Eastman C., 2008). Meskipun keuntungan BIM sangat menjanjikan/ membawa banyak manfaat untuk desain tetapi para desainer masih berjuang untuk menerapkan BIM pada tahap paling awal dari proses desain.(Afsari, 2012). Di beberapa negara penggunaan BIM belum dapat  dimaksimalkan. Aplikasi  BIM  saat  ini  membutuhkan  tingkat  pemahaman  elemen  arsitektural yang relatif tinggi.(Park, 2008). Pada industri konstruksi di Indonesia, menyatakan bahwa penggunaan BIM  belum maksimal,  karena terbatasnya  sumberdaya  manusia yang  menguasainya  (Fundra,  2014). Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pengimplementasian Building Information Modelling pada proses perencanaan biaya bangunan Lab PUT dengan salah satu Salah satu fitur yang dapat kita gunakan pada BIM yaitu Clash Detection .
Permodelan pada bangunan yang dimodelkan dalam bentuk 3D mendapatkan beberapa manfaat seperti  kesalahan  dalam  melakukan  perencanaan  /  desain  dapat  diketahui  secara  otomatis menggunakan  BIM,  teknologi  BIM  mampu  mendeteksi clash atau  tabrakan  yang  terjadi  antar disciplin struktur,  arsitektur  maupun disciplin lainnya  yang  menjadikan  teknologi  ini  mampu meminimalisir adanya pekerjaan berulang atau pekerjaan tambahan pada saat pelaksanaan konstruksi (Arissaputra,  S.  and  Yaya,  Y.,  2023).  Pengadopsian  BIM  mampu  meningkatkan  produktifitas, mengefisienkan pemakaian sumber daya dan mengefektifkan metode pelaksanaan sehingga pekerjaan yang kompleks di lapangan dapat diantisipasi dan dikoreksi pada tahap design and engineering (pra- konstruksi)  (Heryanto,  S.  and  Subroto,  G.,  2020). Menurut (Nugrahini  and  Permana,  2020) clash detection akan  memudahkan  dalam  menemukan  kesalahan  dan  kelalaian  desain. Pada  proyek konstruksi  bangunan  semua  perencana  akan  menghasilkan  model  sesuai  dengan  disiplin  setiap pekerjaannya.  Seperti  disiplin  struktur,  arsitektur,  dan  mekanikal  elektrikal  plumbing  (MEP)  yang selanjutnya model pada setiap disiplin tersebut digabungkan ke dalam satu tempat. Sebelum memulai tahap konstruksi di perlukan analisa untuk mengetahui tabrakan yang terjadi antar model disiplin yang di  sebut Clash  Detection. Selanjutnya  melakukan  koordinasi  antara  perencana  disiplin  model  mana yang  diperlukan  tindakan  agar  tabrakan  tidak  terjadi,  hal  ini  akan  berdampak  sekali  pada  proses konstruksi karena akan mengurangi waktu dan biaya dan juga menghindari pekerjaan yang berulang.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui clash yang terjadi antar model disiplin untuk memaksimalkan  perencanaan  waktu  serta  biaya  sehingga  pada  saat  proses  pelaksanaan    konstruksi tidak  terjadi clash yang  dapat  diketahui  menggunakan  teknologi  BIM  sehingga  harus  mengulangi pekerjaan dan dapat mengeluarkan biaya yang lebih pada pelaksanaan konstruksi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  kuantitatif  dengan  menggunakan software Building Information modelling (BIM ) yaitu Autodesk Revit untuk membuat 3D modelling dan  juga Autodesk  Naviswork yang  di  gunakan  untuk  melakukan  analisis Clash Detection. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data  - data yang dibutuhkan pada bangunan yang di tinjau yang selanjutnya data  – data tersebut akan diolah kembali yang bertujuan untuk menghasilkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini.
Perlatan dan software yang di gunakan pada penelitian ini yaitu:
1. Laptop MSI GF63 Core i7 RAM 16GB GTX 1650
2. Autodesk Revit 2024
3. Autodesk Naviswork 2023 Tahapan yang dilakukan tentang clash detection dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Melakukan  data-data  pada  bangunan  yang  di  tinjau  berupa  informasi  dan detail  engginering drawing (DED) pada disiplin struktur, arsitektur dan plumbing bangunan Laboratorium PUT.

## Laboratorium PUT
2. Permodellan  bangunan  dalam  bentuk  2D  dan  juga  3D  menggunakan  autodesk  revit  yang disesuaikan dengan DED yang didapatkan.
3. Mengimport  model    pada  setiap  disiplin  yang  sudah  di  modelkan  ke  dalam software autodesk naviswork.
4. Melakukan clash detection yang terjadi pada setiap disiplin menggunakan autodesk naviswork.
5. Melakukan perhitungan volume pada elemen yang terjadi clash . 6. Melakukan perhitungan biaya pada elemen yang terjadi clash.
Gambar 1. Tahapan tentang Clash Detection Sumber: Dokumen Analisis, 2023

## HASIL Permodelan 3D BIM
Pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  analisis clash  detection untuk  mengetahui  perbandingan biaya pasca clash detection . Untuk melakukan clash detection dibutuhkan modelling 3D pada setiap disiplin  bangunan  yang  akan  di  analisis,  pada  penelitian  ini  kami  menggunakan software  Autodesk revit untuk memembuat modelling 3D pada bangunan Laboratorium PUT pada setiap disiplin elemen struktur, arsitektur dan juga MEP. Berikut ini merupakan gambar 3D modelling yang telah dibuat yang disesuaikan dengan data Detail Engginering Drawing (DED) yang telah didapatkan sebelumnya.

## Clash Detection dan Quantity Volume
Setelah modelling pada  setiap  disiplin  bangunan  terbentuk,  langkah  selanjutnya  yaitu melakukan clash detection . Pada tahap ini dilakukan penyatuan 3D model struktural, arsitektural, dan

## Laboratorium PUT
sanitair dengan Autodesk Revit 2023 dengan format file NWC., lalu dianalisis menggunakan software Autodesk Navisworks . Hal ini dilakukan untuk pengecekan model / clash detection untuk mengetahui objek  yang  saling  menimpa  sehingga  tidak  terjadi double  calculation pada  saat  simulasi  agar  tidak mempengaruhi schedule  quantity suatu  permodelan  gedung  serta  antisipasi  yang  lebih  baik  dan membantu  mengurangi  terjadinya clash dan  gangguan  dari  masalah-masalah  sebelum  konstruksi bangunan, serta meminimalisir keterlambatan serta pengerjaan ulang. Berikut ini merupakan beberapa clash  yang  terjadi  pada  disiplin  bangunan  setelah  di  analisis  menggunakan software  Autodesk Navisworks.
1. Clash Detection Struktur vs Struktur Pada  analisis clash  detection untuk  struktur  vs  struktur  terdapat clash yang  terjadi  antara elemen tie beam dengan sheet pile . Hal ini dapat terjadi dikarenakan proses desain yang kurang baik. Berikut  ini  merupakan  gambar  dan  tabel  juga  rekapitlasi  volume  yang  dihitung  menggunakan software revit pada elemen tie beam .
Tabel 1. Selisih volume pasca clash tie beam
Sumber: Data Analisis, 2023
G ambar 6. Clash Tie beam
Sumber: Data Analisis, 2023
2. Clash Detection Arsitektur vs Struktur Pada  analisis clash  detection untuk  arsitektur  vs  struktur  terdapat clash yang  terjadi  antara elemen  jendela  (PJ  6)  dengan  struktur  kolom.  Maka  dilakukan  perubahan  type  jendela  yang sebelumnya  (PJ6)  menjadi  (PJ7),  perubahan  type  jendela  ini  menyesuaikan  dengan  struktur  kolom yang terdampak clash . Berikut ini merupakan gambar dan rekapitulasi volumenya.
G ambar 7. Clash jendela Sumber: Data Analisis, 2023
Alwan  Izzudin  dan  Irika  Widiasanti,  Pengaruh  Clash  Detection  Pada  Proses  Perencanaan  Biaya  Pada

## Laboratorium PUT
Tabel 2. Selisih volume pasca clash jendela No Item Pekerjaan Satuan Volume Awal Volume pasca clash Selisih a Pekerjaan Jendela ( PJ7 ) Unit 1.00 1.00 0.00 Pekerjaan Pintu dan Jendela

## Sumber: Data Analisis, 2023
3. Clash Detection Struktur vs Arsitektur
Pada  analisis clash  detection untuk  struktur  vs  arsitektur  terdapat clash yang  terjadi  antara elemen struktur balok dengan dinding. Hal ini terjadi dikarenakan proses modelling yang kurang baik dan teliti sehingga akan mempengaruhi volume yang akan dikeluarkan oleh software revit. Berikut ini merupakan gambar dan juga rekapitulasi volume dinding pasca clash .
G ambar 8. Clash struktur balok Sumber: Data Analisis, 2023
Tabel 3. Selisih volume pasca clash struktur balok No Item Pekerjaan Satuan Volume Awal Volume pasca clash
Selisih a Dinding bata ringan tebal 10 cm dengan adukan drymix system m2 1,756.00 1,732.00 24.00 b Plesteran dinding dengan adukan drymix m2 3,512.00 3,457.00 55.00 c acian dinding dengan adukan drymix system m2 3,512.00
3,457.00 55.00 Pekerjaan dinding

## Sumber: Data Analisis, 2023
4. Clash Detection Struktur vs Plumbing
Pada  analisis clash  detection untuk  struktur  vs  plumbing  terdapat clash yang  terjadi  antara elemen struktur balok dengan close t. Maka akan dilakukan pergeseran closet agar pipa pembuangan dari closet tersebut  tidak  bertabrakan  dengan  struktur  balok.  Berikut  ini  merupakan  gambar clash yang terjadi dan rekapitulasi volume pada elemen pipa pembuangan closet .
G ambar 9. Clash Closet
Sumber: Data Analisis, 2023
Tabel 4. Selisih volume pasca clash closet No Item Pekerjaan Satuan Volume Awal Volume pasca clash Selisih a Pvc aw diameter 150 mm m1 1,772.00 1,598.00 174.00 Pekerjaan Plumbing

## Laboratorium PUT
5. Clash Detection Struktur vs Plumbing
Pada analisis clash detection untuk struktur vs plumbing juga terdapat clash yang terjadi antara elemen struktur balok dengan wastafel. Dilakukan juga pergeseran wastafel dan akan mempengaruhi volume dari pipa pembuangan wastafel tersebut. Berikut ini merupakan gambar dan juga rekapitulasi volumenya.
Gambar 10 . Clash Washtafel
Sumber: Data Analisis, 2023
Tabel  5. Selisih Volume Pasca Clash washtafel No Item Pekerjaan Satuan Volume Awal Volume pasca clash Selisih a Pvc aw diameter 50 mm m1 587.00 522.00 65.00
Pekerjaan Plumbing

## Sumber: Data Analisis, 2023

## Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Pasca Clash Detection
Setelah analisis clash detection dilakukan dan didapatkan juga untuk rekapitulasi volume pasca clash detection. Maka akan dilakukan perhitungan rencana anggaran biaya pada setiap pekerjaan yang terdampak  clash  dan  sudah  dilakukan  perhitungan  rekapitulasi  volumenya.  Perhitungan  rencana anggaran biaya dilakukan dengan melakukan perhtingan antara volume dan juga analisa harga satuan pada  pekerjaan yang  terdampak clash yang  sudah  didapatkan sebelumnya  pada  bangunan  Lab  PUT. Berikut  ini  merupakan  rekapitulasi  rencana  anggaran  biaya  pada  setiap  pekerjaan  yang  terdampak clash detection .
Tabel  6. Rencana Anggaran Biaya Pra Clash Detection
No Item Pekerjaan Satuan Volume awal AHSP Jumlah Harga Pekerjaan TB 1 a Pembesian Tulangan Atas  7 D 22 Kg 11.498,06 Rp        13.896,85 Rp    159.786.815,11 b Pembesian Tulangan Bawah 5 D 22 Kg 8.218,90 Rp        13.212,60 Rp    108.592.997,05 c Pembesian Tulangan Sengkang Ø 12 - 100 Kg 8.723,79 Rp        13.896,85 Rp    121.233.201,06 d Pembesian Tulangan Peminggang 4 D 16 Kg 6.887,34 Rp        13.603,48 Rp      93.691.791,94 e Pekerjaan Bekisting m2 562,70 Rp      178.508,37 Rp    100.446.662,05 f Pengecoran Beton (Mutu Beton K-300) m3 81,36 Rp   1.463.539,46 Rp    119.073.570,63 Pekerjaan dinding a Dinding bata ringan tebal 10 cm dengan adukan drymix system m2 1.756,00 Rp      144.730,30 Rp    254.146.406,80 b Plesteran dinding dengan adukan drymix m2 3.512,00 Rp        68.335,52 Rp    239.994.346,24 c acian dinding dengan adukan drymix system m2 3.512,00 Rp        70.464,68 Rp    247.471.956,16 Pekerjaan Pintu dan Jendela a Pekerjaan Jendela ( PJ7 ) Unit 1,00 Rp   5.123.550,00 Rp        5.123.550,00 Pekerjaan Plumbing a Pvc aw diameter 150 mm m1 1.772,00 Rp      238.736,95 Rp    423.041.869,83 Pekerjaan Plumbing a Pvc aw diameter 50 mm m1 587,00 Rp        39.062,35 Rp      22.929.599,00 Total Harga 1.895.532.765,87
Sumber: Data Analisis, 2023
Tabel  7. Rencana Anggaran Biaya Pasca Clash Detection
No Item Pekerjaan
Satuan Volume pasca clash AHSP Jumlah Harga
Pekerjaan TB 1
a Pembesian Tulangan Atas  7 D 22
Kg 11.267,00 Rp        13.896,85 Rp    156.575.808,95 b Pembesian Tulangan Bawah 5 D 22
Kg 8.011,00 Rp        13.212,60 Rp    105.846.098,55 c Pembesian Tulangan Sengkang Ø 12 - 100 Kg 8.446,70 Rp        13.896,85 Rp    117.382.522,90

## Laboratorium PUT
d Pembesian Tulangan Peminggang 4 D 16 Kg 6.705,00 Rp        13.603,48 Rp      91.211.333,40 e Pekerjaan Bekisting m2 503,40 Rp      178.508,37 Rp      89.861.115,47 f Pengecoran Beton (Mutu Beton K-300) m3 79,60 Rp   1.463.539,46 Rp    116.497.741,18 Pekerjaan dinding a Dinding bata ringan tebal 10 cm dengan adukan drymix system m2 1.732,00 Rp      144.730,30 Rp    250.672.879,60 b Plesteran dinding dengan adukan drymix m2 3.457,00 Rp        68.335,52 Rp    236.235.892,64 c acian dinding dengan adukan drymix system m2 3.457,00 Rp        70.464,68 Rp    243.596.398,76 Pekerjaan Pintu dan Jendela a Pekerjaan Jendela ( PJ7 ) Unit 1,00 Rp   5.123.550,00 Rp        5.123.550,00 Pekerjaan Plumbing a Pvc aw diameter 150 mm m1 1.598,00 Rp      238.736,95 Rp    381.501.641,07 Pekerjaan Plumbing a Pvc aw diameter 50 mm m1 522,00 Rp        39.062,35 Rp      20.390.546,30 Total Harga 1.814.895.528,81
Sumber: Data Analisis, 2023
Berdasarkan  data  rencana  anggaran  biaya  yang  diperoleh  pada  Tabel  6    &  7  dapat  kita  lihat bahwa  terdapat  total  harga  pekerjaan  sebelum  analisis clash  detection dan  sesudah  analisis clash detection .  Sebelum  melakukan  analisis clash  detection total  harga  pekerjaannya  yaitu Rp. 1.895.532.765,87 dan  total  harga  pekerjaan  setelah  melakukan clash  detection yaitu Rp. 1.814.895.528,81 yang  Dimana  kita  dapat  menghemat  anggaran  biaya  setelah  melakukan clash detection sebesar Rp. 80.637.237.06.

## SIMPULAN
Penggunaan  BIM  ( Building  Information  Modelling )  merupakan  perkembangan  yang memudahkan  proses  desain  dan  konstruksi.  Berbagai  manfaat  yang  dirasakan  dari  penggunaannya mendorong penggunaan BIM di Indonesia menjadi lebih luas dengan kebijakan yang disyaratkan bagi perencanaan  dan  pelaksanaan  konstruksi  di  Indonesia.  Namun  tantangan  yang  ada  seperti  sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mendukung, manajemen serta kesiapan dari penggunaan BIM secara lebih luas perlu ditingkatkan agar dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari penggunaan nya. Dari hasil penelitian pengaruh clash cetection yang dilakukan pada bangunan Lab PUT dapat di ambil kesimpulan:
1. Pada  analisis  clash  detection  yang  dilakukan  pada  bangunan  Lab  PUT  ditemukan  beberapa  titik clash  yang  terjadi  pada  disiplin  struktur,  arsitektur  dan  juga  MEP.  Clash  yang  terjadi  terdiri  dari clash  antara  struktur  vs  struktur  yang  terjadi  pada  elemen  struktur  tie  beam  yang  bertabrakan dengan  elemen  struktur  sheet  pile,  selanjutnya  arsitektur  vs  struktur  terjadi  pada  elemen  jendela dengan  struktur  kolom,  selanjutnya  clash  struktur  vs  arsitektur  terjadi  pada  elemen  dinding  dan struktur balok, selanjutnya clash strutkur vs plumbing terjadi pada elemen closet dan juga wastafel bertabrakan dengan elemen struktur balok.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  clash  detection  maka  dilakukan  perhitungan  volume  Kembali menggunakan  software  Autodesk  revit  dan  mendapatkan  selisih  volume  pada  setiap  pekerjaan yang terdampak clash pada disiplin struktur, arsitektur dan MEP.
3. Berdasakan  hasil  perhitungan  rencana  anggaran  biaya  pada  bangunan  Lab  PUT  didapat kesimpulan  harga  pekerjaan  bangunan  dapat  dihemat  sebesar Rp.  80.637.237.06 setelah dilakukannya  clash  detection  yang  terjadi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengimplementasian Building  Information  Modelling  pada  perencanaan  konstruksi  bangunan  harus  dilakukan  untuk memaksimalkan proses perencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Eastman,  C.M.,  2011. BIM  handbook:  A  guide  to  building  information  modeling  for  owners, managers, designers, engineers and contractors. John Wiley & Sons.
Nugrahini,  F.C.  and  Permana,  T.A.,  2020.  Building  Information  Modelling  (BIM)  dalamTahapan Desain  dan  Konstruksi  di  Indonesia,  Peluang  Dan  Tantangan  (Studi  Kasus  Perluasan  T1 Bandara Juanda Surabaya). Agregat, 5(2), pp.459-467.
Adhi,  R.P.,  Berlian,  C.A.,  Hidayat, A.  and  Nugroho,  H.,  2016.  Perbandingan  efisiensi  waktu,  biaya, dan  sumber  daya  manusia  antara  metode  Building  Information  Modelling  (BIM)  dan konvensional  (studi  kasus:  perencanaan  gedung  20  lantai). Jurnal  Karya  Teknik  Sipil, 5(2), pp.220-229..
Prajawati,  D.A.  and  Soenyoto,  S.,  2013.  Sistem  Pengendalian  Konstruksi  Pada  Proyek  Perluasan Kantor  Dan  Halaman  Parkir  Di  Jababeka  Cikarang  Bekasi. Bentang:  Jurnal  Teoritis  dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil, 1(2), pp.106-119.
Heryanto,  S.  and  Subroto,  G.,  2020.  KAJIAN  PENERAPAN  BUILIDNG  INFORMATION MODELLING  (BIM)  DI  INDUSTRI  JASA  KONSTRUKSI  INDONESIA. Architecture Innovation , 4 (2), pp.193-212.
Ramadiaprani, R., 2012. Aplikasi building information modeling (bim) Menggunakan software tekla structures 17 pada Konstruksi gedung kuliah tiga lantai fahutan Ipb, Bogor.
Afsari,  K.,  2012.  Building  Information  Modeling  in  Concept  Design  Stage. Master  of  Science  in Digital Architectural Design, University of Salford, Manchester.
Park,  H.J.,  2008.  Evolution+  BIM:  The  utilization  of  building  information  modelling  at  an  early design stage. CAADRIA 2008, pp.552-559.
Fundra,  Y.,  2014. Evaluasi  Penerapan  Building  Information  Modelling  (BIM)  Pada  Industri Konstruksi  Indonesia (Doctoral  dissertation,  Thesis,  Tidak  Dipublikasikan,  Magister  Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang).
Arissaputra,  S.  and  Yaya,  Y.,  2023.  PENGARUH  CLASH  DETECTION  PADA  BIAYA PEMBANGUNAN APARTEMEN DI JAKARTA. Technologic Politeknik Astra, 14(1).