## PERBANDINGAN ESTIMASI ANGGARAN BIAYA DENGAN METODE SNI DAN BOW
Mahardika Rahmawan Putra 1) , Nur Azizah Affandy 2)
1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan ²Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Univesitas Islam Lamongan,
email: nurazizah_5@yahoo.com

## Abstract
The  concept  of  drafting  the  Budget  Plan  (RAB)  project  is  done  based  on  an  analysis  of each  constituent  component  for  every  work  items  on  the  entire  project.  This  calculation  analysis use two methods, SNI method and BOW method. This calculation uses the analysis of unit price in 2016.  From  the  calculation,  the  analysis  of  unit  prices  in  the  construction  of  religious  ministry office  in  Lamongan  Regencyshows  that  the  budget  estimation  using  SNI  method  is  more economical.  SNI  method  has  more  economical  budget  in  the  amount  of  Rp.  709,743,313.65 compared to BOW method, amountedRp 1,759,104,217.65. The difference of those two methods is Rp.  1,049,360,904.  This  result  occurs  because  the  coefficient  for  SNI  method  is  lower  than  the BOW method.

## Keywords: RAB, Unit Price, SNI method, Method BOW

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  sebuah  proyek  konstruksi sangat  berkaitan  dengan  proses  manajemen didalamnya.  Pada  tahapan  itu,  pengelolaan anggaran biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, perlu dirancang dan disusun sedimikian  rupa  berdasarkan   sebuah  konsep estimasi yang terstruktur sehingga menghasilkan  nilai  estimasi  rancangan  yang tepat  dalam  arti  ekonomis.  Serta  dapat  di perhitungkan untuk melakukan sebuah pembangunan  gedung  kantor  atau  perusahaan agar tidak terjadi adanya perselisihan. Nilai  estimasi  anggaran  yang  disusun selanjutnya  dikenal  dengan  istilah  Rencana Aanggaran  Biaya  (RAB)  Proyek,  yang mempunyai  fungsi  dan  manfaat  lebih  lanjut dalam  hal  mengendalikan  sumber  daya material,  tenaga  kerja,  peralatan  dan  waktu pelaksanaan  proyek  sehingga  pelaksanaan kegiatan proyek yang dilakukan akan mempunyai nilai  efisiensi dan efektivitas.
Konsep  penyusunan  Rencana  Anggaran Biaya  (RAB)  Proyek,  pada  pelaksanaannya didasarkan  pada  sebuah  analisa  masing-
masing  komponen  penyusunnya  (material, upah  dan  peralatan)  untuk  tiap-tiap  ítem pekerjaan  yang  terdapat  dalam  keseluruhan proyek. Hasil analisa komponen tersebut pada akhirnya  akan  menghasilkan  Harga  Satuan Pekerjaan (HSP) per  item  yang  menjadi  dasar dalam  menentukan  nilai  estimasi  biaya pelaksanaan  proyek keseluruhan dengan mekonversikannya  ke  dalam  total  volume untuk  tiap  ítem  pekerjaan  yang  dimaksud. Biaya  awal  digunakan  untuk  studi  kelayakan, alternatif desain yang mungkin, dan pemilihan desain yang optimal untuk sebuah proyek. Hal yang  penting  dalam  pemilihan  metode estimasi  biaya  awal  haruslah  akurat,  mudah, dan tidak mahal dalam penggunaannya.
Berdasarkan  alasan  di  atas  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  serta membahas  masalah  tersebut  yang  dituangkan dalam  skripsi  yang  berjudul:  “Analisa  Harga Satuan  Berdasarkan  Metode  SNI  dan  BOW pada Pembangunan Kantor Kementrian Agama  Kabupaten  Lamongan”. Adapun tujuan  penelitian  secara  khusus  adalah  untuk mengetahui  perhitungan  Rencana  Anggaran
Biaya  dengan  metode  SNI  dan  BOW  serta mengetahui  perbedaan  hasil  perhitungan anggaran biaya antara metode analisa SNI dan BOW tersebut.

## METODE PENELITIAN
Rencana  Anggaran  Biaya  rehabilitasi gedung  dapat  dihitung  dengan  dua  metode, yaitu metode SNI dan metode BOW.

## Rencana Anggaran Biaya
Secara  umum  pengertian  Rencana  Anggaran Biaya  (RAB)  Proyek  adalah  nilai  estimasi biaya yang harus disediakan untuk pelaksanaan sebuah kegiatan proyek.

## Metode SNI
SNI  merupakan  pembaharuan  dari  analisa BOW  ( Burgeslijke  Openbare  Werken )  1921, dengan  kata  lain  bahwasanya  analisa  SNI merupakan  analisa  BOW  yang  diperbaharui. Analisa  SNI  ini  dikeluarkan  oleh  Pusat Penelitian  Dan  Pengembangan  Pemukiman. Sistem penyusunan biaya dengan menggunakan  analisa  SNI  ini  hampir  sama dengan sistem perhitungan dengan menggunakan  analisa  BOW.  Prinsip  yang mendasar  pada  metode  SNI  adalah,  daftar koefisien  bahan,  upah  dan  alat  sudah ditetapkan untuk menganalisa harga atau biaya yang  diperlukan  dalam  membuat  harga  satu satuan  pekerjaan  bangunan.  Dari  ketiga koefisien  tersebut  akan  didapatkan  kalkulasi bahan-bahan  yang  diperlukan,  kalkulasi  upah yang  mengerjakan,  serta  kalkulasi  peralatan yang  dibutuhkan.  Komposisi  perbandingan dan  susunan  material,  upah  tenaga  dan peralatan pada satu pekerjaan sudah ditetapkan, yang selanjutnya dikalikan  dengan harga  material,  upah  dan  peralatan  yang berlaku dipasaran.
Dari data kegiatan tersebut di atas, menghasilkan  produk  sebuah  analisa  yang dikukuhkan sebagai Standar Nasional Indonesia  (SNI)  pada  tahun  19911992,  dan pada  tahun  2001  hingga  sekarang,  SNI  ini disempurnakan  dan  diperluas  sasaran  analisa biayanya.
Contoh  perhitungan  rencana  anggaran  biaya dengan metode SNI yaitu:
Harga  satuan  1m3  pekerjaan  membuat  beton dengan mutu K-225:
Bahan : 0,65 m 3 Kerikil @ 75.000 = Rp.   48.750,00 7,42  kg  Semen PC 50 kg @ 56.900 = Rp. 422.198,00 0,65 m 3 Pasir @ 50.000 = Rp.   32.500,00 Jumlah harga bahan = Rp. 503.448,00 Upah : 0.275 Tukang Batu @ 72.900 = Rp. 20.047,5 0,028 Kepala Tukang Batu @ 87.500 = Rp. 2.450,00 1,65 Pekerja @ 45.000 = Rp. 74.250,00 0,083 Mandor @ 65.600 = Rp.5.444,8,0 Jumlah harga upah = Rp. 102.192,3 Peralatan : 0,4819 Concrete Mixer @ 36.480 = Rp.17.579,89 0,0633 Water Tanker @ 117.765 = Rp.7.454,53 0,4819 Concrete Vibrator @ 21.740 = Rp.10.476,51 1,0000 Alat Bantu @ 2.050 = Rp.2.050,00 Jumlah harga alat = Rp. 37.560,93
Harga  satuan  1  m 3 pekerjaan  membuat  beton dengan mutu K-225 adalah :
= Jumlah harga barang + Jumlah harga upah + Jumlah harga peralatan
= Rp. 503,448,00 + Rp. 102.192,3 +
Rp.37.560,93 = Rp. 643.201,23
Metode BOW BOW ( Burgeslijke Openbare Werken ) adalah  suatu  ketentuan  dan  ketetapan  umum yang  ditetapkan  Dir.  BOW  pada  tanggal  28 Februari  1921  nomor  5372  A  pada  jaman Belanda. Dalam analisa BOW, telah ditetapkan  angka  jumlah  tenaga  kerja  dan bahan  untuk  suatu  pekerjaan.Prinsip  yang terdapat  pada  metode  BOW  mencangkup daftar  koefisien  upah  dan  bahan  yang  telah ditetapkan.  Keduanya  menganalisa  harga (biaya)  yang  diperlukan  untuk  harga  satuan pekerjaan  bangunan.  Dari  koefisien  tersebut akan  didapatkan  kalkulasi  bahan-bahan  yang diperlukan dan kalkulasi upah yang mengerjakan.  Komposisi  perbandingan  dan susunan material serta tenaga kerja pada suatu pekerjaan  sudah  ditetapkan  yang  selanjutnya dikalikan  harga  material  dan  upah  yang berlaku pada saat itu.
Analisa BOW biasanya hanya dipakai untuk pekerjaan yang bersifat padat karya dan
memakai  peralatan  konvensional  (BOW, 1921),  seperti  pacul,  engkrak,cetok,  palu  dan peralatan  sederhana  lainnya  sehingga  sampai sekarang  masih  digunakan  oleh  pemerintah dalam menghitung pembiayaan suatu kegiatan (proyek)  yang  berskala  kecil.  Namun  didalam BOW juga ada analisa harga satuan pekerjaan untuk pekerjaan yang menggunakan alat berat, dan  tentu  saja  untuk  pekerjaan  yang  berskala besar.
Contoh  perhitungan  analisa  anggaran  biaya dengan metode BOW adalah:
Harga  satuan  1  m3  pekerjaan  membuat  beton dengan mutu K-225:
Bahan : 0,96 m 3 Kerikil @ 75.000 = Rp.   72.000,00 8,17Zak  Semen  PC 50 kg @ 56.900 = Rp. 484.873,00 0,54 m 3 Pasir @ 50.000 = Rp.   27.000,00 Jumlah harga bahan = Rp. 563.873,00 Upah : 1,00 Tukang Batu @ 72.900 = Rp.   72.900,00 0,10 Kepala Tukang Batu @ 87.500 = Rp.     8.750,00 6,00 Pekerja @ 45.000 = Rp. 270.000,00 0,30 Mandor @ 65.600 = Rp.   19.680,00 Jumlah harga upah = Rp. 371.330,00 Peralatan : 0,4819 Concrete Mixer @   36.480 = Rp.17.579,8900 0,0633 Water Tanker @ 117.765 = Rp.  7.545,5300 0,4819 Concrete Vibrator @   21.740 = Rp.10.476,5110 1,0000 Alat Bantu @     2.050 = Rp.  2.050,0000 Jumlah harga alat = Rp.  37.560,931
Harga  satuan  1  m 3 pekerjaan  beton  mutu  K- 225 adalah : = Jumlah harga bahan + Jumlah harga upah + Jumlah harga peralatan
= Rp. 563.873,00 + Rp. 371.330,00 + Rp.37.560,93 =Rp. 972.763,93

## Prosentase Bobot Pekerjaan
Yang  dimaksud  dengan  Prosentase Bobot  Pekerjaan  ialah  besarnya  persen pekerjaan  siap,  dibanding  dengan  pekerjaan siap  seluruhnya.  Pekerjaan  siap  seluruhnya dinilai 100%.
Prosentase bobot pekerjaan
merupakan  besarnya  nilai  prosentase  tiap
item-item
pekerjaan, berdasarkan perbandingan antara anggaran biaya pekerjaan dengan harga bangunan.
Prosentase  Bobot  Pekerjaan  dibuat apabila  Rencana  Anggaran  Biaya  selesai  kita susun,  karena  dasar  pembuatan  Prosentase Bobot  Pekerjaan  adalah  Rencana  Anggran Biaya  (RAB).  Keuntungan  dengan  dibuatnya Prosentase  Bobot  Pekerjaan  salah  satunya adalah untuk Penjadwalan Pelaksanaan Pekerjaan  sehingga  mempermudah  kontrol terhadap pekerjaan yang sedang kita kerja kan dan  efeknya  proyek  tidak  akan  mengalami keterlambatan.
Cara Menghitung Prosentase Bobot Pekerjaan Data - data yang diperlukan :
Volume Pekerjaan Harga Satuan pekerjaan Nilai Proyek Fisik ( Nilai sesuai RAB tidak termasuk pajak 10% ) Contoh Perhitungan Prosentase Bobot Pekerjaan Pekerjaan Plesteran 1 : 2 Volume Pekerjaan Plesteran 1 : 2 = 1500 m² Harga Satuan Pekerjaan Plesteran 1 : 2 = Rp. 27.000,oo Nilai Proyek Fisik ( Nilai sesuai RAB tidak termasuk pajak 10% ) = Rp. 450.000.000,00 (angka diatas hanya contoh ) Maka Prosentase Bobot Pekerjaan untuk
Pekerjaan Plesteran 1:2 adalah :
1500 m² x Rp. 27.000,00
= --------------------------- x 100 %
Rp. 450.000.000,00 = 9 %
Jadi apabila Pekerjaan Plesteran 1:2 selesai semuanya, Prosentase Bobot Pekerjaannya adalah 9% terhadap pekerjaan seluruhnya.

## Langkah-langkah Membuat RAB
RAB (Rencana Angaran Biaya) adalah banyaknya  biaya  yang  dibutuhkan  baik  upah maupun  bahan  dalam  sebuah  perkerjaan proyek  konstruksi,  baik  Rumah,  gedung, jembatan,  dan  lain-lain,  nah  berikut  ini  tak berikan  langkah-langkah  cara  menghitung RAB agar anda dapat lebih cermat menghitung  RAB  melalui  tahap-demi  tahap, sehingga  dapat  mengurangi  pembengkakan
biaya  sehingga  kita  bisa  hasil  yg  maksimal dengan biaya yang efisien.
Komponen  Penyusun  Rencana  Anggaran
Biaya 1. Komponen biaya langsung (Direct Cost)
2. Komponen  biaya  tidak  langsung  (Indirect
Cost)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai rekapitulasi biaya maka jenis-jenis pekerjaan proyek Pembangunan Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten  Lamongan adalah sebagai berikut :
-  Pekerjaan Persiapan
-  Pekerjaan Beton
-  Pekerjaan Pasangan
-  Pekerjaan Kusen Dan Pintu
-  Pekerjaan Kunci Dan Kaca
-  Pekerjaan Lantai Dan Keramik
-  Pekerjaan Atap
-  Pekerjaan Plafond
-  Pekerjaan Pengecatan
-  Pekerjaan Sanit Air
-  Pekerjaan Listrik Rehabilitasi Gedung Meliputi Pekerjaan : -  Pekerjaan Pendahuluan -  Pekerjaan Tanah -  Pekerjaan Beton Analisa Perhitungan Berikut adalah data-data yang didapat dan langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisa perhitungan pada Pembangunan  Kantor  Kementrian  Agama Kabupaten Lamongan : 1. Data Proyek Yaitu  data-data  yang  didapat  pada  proyek Pembangunan  Kantor  Kementrian  Agama
Kabupaten Lamongan.
2. Data Upah Pekerja
Yaitu  data  upah  pekerja  yang  dipakai  pada proyek  Pembangunan  Kantor  Kementrian Agama  Kabupaten  Lamongan  berdasarkan HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan) Kota Lamongan.
3. Data Harga Material Adapun  data  harga  material  yang  didapat berdasarkan  HSPK  (Harga  Satuan  Pokok
Kegiatan) Kota Lamongan. 4. Data Volume Pekerjaan Yaitu  data  volume  pekerja  yang  dipakai pada proyek Pembangunan Kantor
Kementrian  Agama  Kabupaten  Lamongan berdasarkan  HSPK  (Harga  Satuan  Pokok Kegiatan) Kota Lamongan.

## Analisa Harga Satuan Berdasarkan Metode SNI
Data  analisa  harga  satuan  berikut  ini berdasarkan metode SNI sesuai dengan HSPK tahun 2016:

## Analisa  Harga  Satuan  Berdasarkan  Metode BOW
Data  analisa  harga  satuan  berikut  ini berdasarkan  metode  BOW  sesuai  dengan koefisien  dari  Buku  Anonymous,  2003, Analisa  Upah  dan  Bahan  (Analisis  BOW  ), PT. Bumiaksara, Jakarta. dengan bahan satuan pekerja tahun 2016 :
JENIS
PEKERJAAN KOEF   STN HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA SATUAN (Rp) (Rp)

## ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN TANAH
1 M3 GALIAN TANAH BIASA SEDALAM 1 METER Pekerja 0,7500 Oh 65.000,00 48.750,00 Mandor 0,0250 Oh 90.000,00 2.250,00 Jumlah 51.000,00 Dibulatkan 51.000,00
1 M' GALIAN STROUS Ø 30 CM :
Pekerja 0,2450 Oh 65.000,00 15.925,00 Mandor 0,0243 Oh 90.000,00 2.187,00 Jumlah 18.112,00 Dibulatkan 18.100,00 1 M3 URUGAN KEMBALI Pekerja 0,2500 Oh 65.000,00 16.250,00 Mandor 0,0083 Oh 90.000,00 750,00 Jumlah 17.000,00 Dibulatkan   17.000,00
Rekapitulasi  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB)
Berikut  adalah  rekapitulasi  dari  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  berdasarkan  metode SNI dan BOW:
Rekapitulasi  di atas menunjukkan bahwa total harga  dari  perhitungan  Metode  SNI  lebih ekonomis di banding dengan metode BOW. Menghitung Bobot Prosentase Pekerjaan Dalam Menghitung Bobot Prosentase ini ada 2 Rencana  Anggaran  Biaya  yaitu  dengan metode SNI dan metode BOW.

## Prosentase Metode SNI
Contoh Perhitungan Prosentase Bobot Pekerjaan Pekerjaan Persiapan
Volume Pekerjaan Persiapan 1.00 m² Harga  Satuan  Pekerjaan  Persiapan  =  Rp. 250.000,00
Nilai  Proyek  Fisik  (  Nilai  sesuai  RAB  tidak termasuk pajak 10% ) = Rp. 709.743.313,65 Maka  Prosentase  Bobot  Pekerjaan  untuk Pekerjaan Plesteran 1:2 adalah : =Rp. 250.000,00/Rp. 709.743.313,65 x 100% = 0,03 %
Jadi  apabila  Pekerjaan  Persiapan  selesai semuanya,  Prosentase  Bobot  Pekerjaannya adalah 0,03% terhadap pekerjaan seluruhnya.

## Prosentase Metode BOW
Hasil  perhitungan  Bobot  Prosentase  menurut Metode BOW :
Contoh Perhitungan Prosentase Bobot Pekerjaan Pekerjaan Persiapan Volume Pekerjaan Persiapan : 1,00 Harga Satuan Pekerjaan Persiapan : 250.000 Nilai Proyek Fisik ( Nilai sesuai RAB tidak termasuk pajak 10% ) = Rp. 1.759.104.217,65 Maka  Prosentase  Bobot  Pekerjaan  untuk Pekerjaan Persiapan adalah :
JENIS PEKERJAAN KOEF   STN HARGA BAHAN
JUMLAH HARGA SATUAN (Rp) (Rp)

## ANALISA BIAYA KONSTRUKSI PEKERJAAN TANAH
1 M3 Galian tanah biasa sedalam 1 meter Pekerja 0,7500 Oh 65.000,00 48.750,00 Mandor 0,0250 Oh 90.000,00 2.250,00 Jumlah 51.000,00 Dibulatkan 51.000,00 1 M' GALIAN STROUS Ø 30 cm : Pekerja 0,2450 Oh 65.000,00 15.925,00 Mandor 0,0243 Oh 90.000,00 2.187,00 Jumlah 18.112,00 Dibulatkan 18.100,00 1 M3 Urugan kembali Pekerja 0,2500 Oh 65.000,00 16.250,00 Mandor 0,0083 Oh 90.000,00 750,00
Jumlah 17.000,00
Dibulatkan 17.000,00 NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA SNI JUMLAH HARGA BOW I TOTAL Rp 709,743,313 Rp 1,759,104,217 II PPN 10% (1) Rp 70,974,331 Rp   175,910,421 III TOTAL TERMASUK PPN Rp 780,717,645 Rp 1,935,014,639 IV DI BULATKAN Rp  780,717,650 Rp 1,935,014,650
NO URAIAN PEKERJAAN
BOBOT
PROSENTASE (%) 1 PEK. PERSIAPAN 0,03 2 PEKERJAAN. BETON 16,6 3 PEKERJAAN PASANGAN 10,34 4 PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU 5,14 5 PEKERJAAN KUNCI DAN KACA 1,6 6 PEKERJAAN  LANTAI  & KERAMIK 8,6 7 PEKERJAAN ATAP 34,37 8 PEKERJAAN PLAFOND 1,77 9 PEKERJAAN PENGECATAN 2,9 10 PEKERJAAN SANITAIR 1,78 11 PEK. LISTRIK 0,72

## REHABILITASI GEDUNG
1 PEK. PENDAHULUAN 0,25 2 PEKERJAAN TANAH 0,52 3 PEKERJAAN. BETON 15,37 JUMLAH 100
=Rp. 250.000,00/ Rp. 1.759.104.217,65 x 100% = 0,02 %
Jadi apabila Pekerjaan Persiapan selesai semuanya, Prosentase Bobot Pekerjaannya adalah 0,02% terhadap pekerjaan seluruhnya.

## Tabel Prosentase Metode BOW
Dari  kedua  Bobot  Prosentasi  di  atas  juga memiliki  perbedaan  yang  lumayan  cukup besar.  Dan  dari  sini  mungkin  bias  lebih memilih  untuk  menggunakan  metode  yang tepat  dalam  mempersiapkan  penyusunan Rencana Anggaran Biaya.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  perhitungan  pada  pembahasan tugas  akhir  tentang  “Analisis  Rencana Anggaran  Biaya  pada  Pembangunan  Kantor Kementrian  Agama  Kabupaten  Lamongan” maka  diperoleh  kesimpulan  bahwa  hasil estimasi  anggaran  biaya  lebih  ekonomis
adalah  dengan  metode  SNI.  Metode  SNI mempunyai  anggaran  biaya  yang  lebih ekonomis yaitu sebesar Rp. 709.743.313,65dibandingkan  dengan  metode
BOW yaitu sebesar Rp 1.759.104.217,65. Dari kedua  metode  tersebut  mendapatkan  selisih yang  sangat  besar  yaitu  Rp.  1.049.360.904. Hasil ini terjadi karena koefisien untuk metode SNI  lebih  rendah  dibandingkan  dengan metode BOW.

## REFERENSI
Anonymous, 2003, Analisa Upahdan Bahan (analisisBOW ), PT. Bumiaksara, Jakarta.
Bachtiar Ibrahim dalam bukunya Rencana dan Estimate Real of Cost, 1993
Harga Satuan Pekerjaan (HSPK),2016 KabupatenLamongan
Ir. A. Soedradjat Sastraatmadja, 1984, dalam bukunya ”Analisa Anggaran
Pelaksanaan“
J. A. Mukomoko, dalam bukunya Dasar
PenyusunanAnggaranBiayaBangunan
1987
John W. Niron dalam bukunya Pedoman PraktisAnggaran dan Borongan Rencana Anggaran Biaya Bangunan , 1992
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Gedung Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
http://pengertiandefinisi.com/pengertian- analisa-menurut-ahli/ di akses pada tanggal 5 Juni 2016 23.54
http://sipilworld.blogspot.com /2013/03/ estim asi-biaya-konstruksi-di-dalam .html diakses pada tanggal 1 juni 2016 16.38
http://thexandwi.blogspot.co.id/2009/11/cara- menghitung-prosentase-bobot.html diakses pada tanggal 06 Juni 2016 21.34
NO URAIAN PEKERJAAN BOBOT PROSENTASE (%) 1 PEK. PERSIAPAN 0,02 2 PEKERJAAN. BETON 11,73 3 PEKERJAAN PASANGAN 5,18 4 PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU 4,93 5 PEKERJAAN  KUNCI DAN KACA 0,64 6 PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK 4,39 7 PEKERJAAN ATAP 59,16 8 PEKERJAAN PLAFOND 0,71 9 PEKERJAAN PENGECATAN 1,17 10 PEKERJAAN SANITAIR 0,72 11 PEK. LISTRIK 0,29

## REHABILITASI GEDUNG
1 PEKERJAAN PENDAHULUAN 0,1 2 PEKERJAAN TANAH 0,22 3 PEKERJAAN. BETON 10,74 JUMLAH 100
NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH HARGA SNI JUMLAH HARGA BOW I TOTAL Rp709,743,313 Rp1,759,104,217 II  PPN 10% (1) Rp 70,974,331 Rp   175,910,421 III  TOTAL TERMASUK PPN Rp780,717,645 Rp1,935,014,639 IV  DIBULATKAN Rp780,717,650 Rp1,935,014,650
http://rudiniaciel.blogspot.com /2012/05/ car a-menghitung-volume-pekerjaan .html diakses pada tanggal 06 Juni 2016 21.34
http://pengertiandefinisi.com/pengertian- analisamenurut-ahli/ di akses pada tanggal 17 Juni 2016 23.54
http://insinyursipil.blogspot.com/2013/02/ lang kahlangkah-membuat-rab .html di  akses  pada tanggal 06 Juni 2016
Halaman ini sengaja dikosongkan