## ANALISIS PRODUKTIVITAS DAN KEBUTUHAN ALAT BERAT
(Studi Kasus: Proyek Preservasi dan Pelebaran Jalan Palur-Sragen-Mantingan STA 0+325 – STA 2+325)
Wilhelmus William Dedimus Jehedo Program Studi Teknik Sipil Universitas Tunas Pembangunan dedyjehedo41732@Gmail.c om
Herman Susila
Program Studi Teknik Sipil Universitas Tunas Pembangunan herman.susila@lecture.utp.ac.id
Erni Mulyandari
Program Studi Teknik Sipil Universitas Tunas Pembangunan erni.mulyandari@lecture.utp.ac.id

## Abstrak
Proyek  infrastruktur  jalan  sebagian  besar  menggunakan  alat  berat.  Alat  berat  harus digunakan secara efisien sehingga perlu mengetahui kemampuan alat,  jenis-jenis alat, keterbatasan alat, serta biaya operasional alat. Produktivitas alat berat bergantung pada jenis  atau  tipe  alat,  metode  kerja,  kondisi  medan  kerja,  serta  waktu  yang  diperlukan untuk  menyelesaikan  suatu  pekerjaan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui produktivitas serta jumlah alat berat yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek jalan Palur-Sragen-Mantingan.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan  menghitung  volume pekerjaan, menghitung produktifitas, durasi pekerjaan, dan menghitung kebutuhan alat. Hasil analisis didapat bahwa produktivitas alat berat pada pekerjaan galian : Excavator =  859  m³/hari,  Dumptruck  =  888,14  m³/hari.  Pada  pekerjaan  LPA  :  vibrator  roller  = 2.990 m³/hari, Bulldozer = 2.452 m³/hari. Pada pekerjaan AC-Base : Asphalt Finisher =  2.416,55  Ton/hari,  Tandem  Roller  =  1.567  Ton/hari,  Pneumatic tire  roller  =  1.567 Ton/hari. Pada pekerjaan AC-BC : Asphalt Finisher = 974,95 Ton/hari, Tandem Roller = 632,19 Ton/hari, Pneumatic tire roller = 1.039,48 Ton/hari. Pada pekerjaan AC-WC : Asphalt Finisher = 652,75 Ton/hari, Tandem Roller = 423,26 Ton/hari, Pneumatic tire roller = 713,319 Ton/hari. Pada pekerjaan lapis resap aspal : Asphalt sprayer = 16.494,5 m²/hari. Pada pekerjaan pembersihan : Air Compressor = 2.721,6 m²/hari. Waktu yang dibutuhkan  alat  berat  dalam  pelaksanaan pekerjaan  galian =  8  hari  ,  pekerjaan Lapis pondasi Atas = 3 hari, pada pekerjaan AC-Base = 3 hari, pekerjaan AC-BC = 3 hari, pekerjaan AC-WC = 3 hari, pekerjaan lapis resap aspal = 4 hari, pekerjaan pembersihan = 4 hari. Alat berat yang dibutuhkan selama pekerjaan pada masing-masing pekerjaan yaitu : Excavator = 2 unit, Dumptruck = 8 unit, Vibrator roller = 1 unit, Bulldozer = 2 unit, Asphalt Finisher = 2 unit, Tandem Roller = 2 unit, Tire Roller = 1 unit, asphalt sprayer = 1 unit, Air compressor = 2 unit.
Kata kunci: infrastruktur jalan, alat berat, produktivitas.

## Abstract
Road  infrastructure  projects  mostly  use  heavy  equipment.  Heavy equipment must be used efficiently so it is necessary to know the capabilities of the tool, the types of tools, the limitations of the tools, and the operational costs of the equipment. Productivity of heavy equipment depends on the type or type of equipment, work methods, working conditions, and the time it takes to complete a job. This study aims to determine the productivity and the number of heavy equipment needed to complete the Palur-Sragen- Mantingan road project. The research method is carried out by calculating the volume of work, calculating productivity, duration of work, and calculating the need for tools. The  results  of  the  analysis  showed  that  the  productivity  of  heavy  equipment  in
excavation work: Excavator = 859 m/day, Dumptruck = 888.14 m³/day. In LPA work: vibrator roller = 2.990 m/day, Bulldozer = 2.452 m³/day. On AC-Base work: Asphalt Finisher = 2,416.55 Tons/day, Tandem Roller = 1,567 Tons/day, Pneumatic tire roller =  1,567  Tons/day.  On  AC-BC  work:  Asphalt  Finisher  =  974.95  Tons/day,  Tandem Roller = 632.19 Tons/day, Pneumatic tire roller = 1,039.48 Tons/day. On AC-WC work: Asphalt Finisher = 652.75 Tons/day, Tandem Roller = 423.26 Tons/day, Pneumatic tire roller  =  713,319  Tons/day.  For  asphalt infiltration  work:  Asphalt  sprayer  =  16,494.5 m²/day. On cleaning work : Air Compressor = 2,721.6 m²/day. The time required for heavy equipment to carry out excavation work = 8 days, Top foundation layer work = 3 days, AC-Base work = 3 days, AC-BC work = 3 days, AC-WC work = 3 days, asphalt infiltration work = 4 days, cleaning work = 4 days. Heavy equipment needed for each job,  namely:  Excavator  =  2  units,  Dumptruck  =  8  units,  Vibrator  roller  =  1  unit, Bulldozer = 2 units, Asphalt Finisher = 2 units, Tandem Roller = 2 units, Tire Roller = 1 units, asphalt sprayer = 1 unit, Air compressor = 2 units.
Keywords:  road infrastructure, heavy equipment, productivity.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Proyek  preservasi  dan  pelebaran  jalan
Pada  dunia  proyek      saat  ini,  telah  banyak mengalami  perkembangan  dari  segi  peralatan dan  material.  Tentunya  hal  ini  terjadi  karena pekerjaan  yang dilakukan manusia  dengan  alat konvensional  sudah  tidak  efisien,  sehingga penggunaan  alat  berat  menjadi  pilihan  terbaik untuk menyelesaikan proyek dengan skala besar.
Ada banyak kelebihan dengan metode ini,  diantaranya  progres  pekerjaan  lebih  cepat, manajemen  pekerjaan  jadi  lebih  terukur,  dapat memangkas jumlah pekerja, di lain sisi alat berat juga  memiliki    kekurangan  dari  segi  estimasi biaya yang cukup tinggi untuk biaya penggunaan dan  pemeliharaan  alat,  serta  mobilisasi  yang rumit  pada  saat  alat  bekerja.  Menyusun manajemen alat berat sebaiknya lebih memperhatikan dari segi volume pekerjaan dan jenis  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan, kemudian  kemampuan  produktivitas  alat  berat
yang  dipakai,  agar  estimasi  biaya  dan  jumlah alat, sesuai dengan yang dibutuhkan.

## B. Pengembangan Dan Penyusutan Material
Pengembangan    dan    penyusutan    material adalah   perubahan   berupa   penambahan   atau pengurangan   volume   material/tanah.   Dimana material  berubah  dari  bentuk  aslinya  (digali, dipindahkan,     diangkut     atau     dipadatkan). Perubahan  volume  tersebut  akan  diikuti  pula dengan   perubahan   dari   kepadatan (densiti) material,    atau    dengan    kata    lain,    faktor pengembangan  dan  penyusutan  volume  sama dengan faktor perubahan densiti material dalam kondisi  yang  sama. (sumber  :  PT  United

## Tractors Tbk.2019. manajemen alat-alat berat)
Tabel 1.  Faktor Kembang Susut Material
Jenis Tanah Kondisi Tanah Semula Kondisi Tanah Yang Akan Dikerjakan
Asli Lepas Padat Pasir A 1,00 1,11 0,95 B 0,90 1,00 0,86 C 1,05 1,17 1,00 tanah liat A 1,00 1,25 0,90 B 0,70 1,00 0,63 C 1,11 1,59 1,00 A 1,00 1,18 1,08 B 0,85 1,00 0,91
Tanah campur kerikil C 0,93 1,09 1,00 Kerikil A 1,00 1,13 1,03 B 0,88 1,00 0,91 C 0,97 1,10 1,00 Kerikil kasar A 1,00 1,42 1,29 B 0,70 1,00 0,91 C 0,77 1,10 1,00 Pecahan cadas atau batuan lunak A 1,00 1,65 1,22 B 0,61 1,00 0,74 C 0,82 1,35 1,00
Pecahan granit atau batuan keras A 1,00 1,70 1,31
B 0,59 1,00 0,77 C 0,76 1,30 1,00
Pecahan batu A 1,00 1,75 1,40 B 0,57 1,00 0,80 C 0,71 1,24 1,00 Bahan hasil peledakan A 1,00 1,80 1,30 B 0,56 1,00 0,72 C 0,77 1,38 1,00
A adalah tanah asli
B adalah tanah lepas C adalah tanah padat
Sumber : M. Sajhridin dkk. 1998

## C. Faktor Efisiensi Kerja
Menurut
Rochmadi (1983) Dalam
melaksanakan  suatu  proyek,  produktivitas  per jam  dari  suatu  alat  yang  diperlukan  adalah produktivitas  standar  dari  alat  tersebut  dalam kondisi  ideal  dikalikan  dengan  suatu  faktor. Faktor  tersebut  dinamakan  efisiensi  kerja.
Efisiensi  kerja  tergantung  pada  banyak  faktor seperti  :  topografi,  keahlian  operator,  pemilihan standar  pemeliharaan,  dan  sebagainya  yang menyangkut operasi alat.

## Tabel 2. Faktor Efisiensi Kerja
Kondisi Operasi
Medan
Kondisi Alat Baik Sekali
Baik Sedang Buruk Buruk Sekali Baik sekali 0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 Buruk sekali 0,52 0,50 0,47 0,2 0,32
Sumber : Rochmanhadi, 1985 alat-alat berat dan pengembangan

## D. Waktu Siklus
Siklus  kerja  dalam  pekerjaan  pemindahan material  merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  berulang  menggunakan  alat,bahan, tenaga  dengan  kuantitas  yang  selama  proses
pekerjaan  berlangsung.  Pekerjaan  utama  di dalam  kegiatan  tersebut  adalah  menggali, memuat, memindahkan, membongkar muatan dan kembali ke kagiatan awal. Semua kegiatan tersebut  dapat  dilakukan  oleh  satu  alat  atau oleh beberapa alat sekaligus.
Cycle time = LT + DT + HT + RT + ST
Keterangan : LT = waktu muat (menit)
DT = waktu bongkar (menit)
HT = waktu angkut (menit)
RT = waktu kembali (menit)
WT = waktu tunggu (menit)

## E. Durasi Pekerjaan Durasi Pekerjaan
Dalam  menentukan  durasi  suatu  pekerjaan maka  hal-hal  yang  perlu  diketahui  adalah volume  pekerjaan  dan  produktivitas  alat tersebut.  Produktivitas  adalah  perbandingan antara  hasil  yang  dicapai  ( output )  dengan seluruh  sumber  data  yang  digunakan  ( input) .
Produktivitas  alat  tergantung  dari  kapasitas dan  waktu  siklus  alat.  Rumus  dasar  untuk mencari  produktivitas alat (Rostiyanti, 2002).
Untuk menghitung jumlah alat-alat lainnya di gunakan rumus sebagai berikut :
(sumber:  Rostiyanti,2002) Volume pekerjaan Durasi  =
Produktivitas terkecil
Produktivitas terbesar
Jumlah alat  = Produktivitas alat

## II. METODE PENELITIAN

## A. Lokasi Penelitian
Lokasi proyek preservasi dan pelebaran menambah  lajur  jalan  Palur-Sragen  Mantingan terletak  di  Jl.  Raya  Solo-Sragen,  kebayan  1, Krikilan,  kec.Masaran,  Kabupaten  Sragen,
provinsi Jawa Tengah.
Gambar 1. Gambaran Lokasi Penelitian Dengan Google

## Maps
(Sumber : https://www.google.com/maps)

## B. Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode observasi  dan  metode  literaturFormat  dan simpan citra grafis Anda menggunakan program pemrosesan  grafis  yang  sesuai  dan  legal.
Sesuaikan ukuran dan resolusi dari citra tersebut agar  setiap  tulisan  maupun  bentuk  obyek  yang terkandung di dalamnya tetap dapat dibaca atau dibedakan.

## C. Alur Penelitian
Gambar 2. Alur Penelitian

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Volume Pekerjaan
Dari  analisis  perhitungan  volume  pekerjaan berdasar  data  gambar,  maka  diperoleh  volume pekerjaan seperti pada tabel 4.1

## Tabel 3. Rekapitulasi volume pekerjaan
No Uraian Pekerjaan Volume Satuan 1 Pekerjaan galian tanah 12.980 m³ 2 Pekerjaan LPA 10.500 m³ 3 Pekerjaan AC-Base 6.960 Ton/m³ 4 Pekerjaan AC-BC 2.808 Ton/m³ 5 Pekerjaan AC-WC 1.880 Ton/m³

## B. Produktivitas Alat

## 1. Produktivitas Excavator
q  x  3600
Q =
Q   = 122,75 m³/jam
Q/hari   = produktivitas per jam x jam kerja/hari
= 122,75 m³/jam  x 7 jam/hari
= 859  m³/hari
2. Produktivitas Dump Truck
𝑄 𝑗𝑎𝑚 = 𝑞 𝑥 60 𝑥 𝐸 𝑥 𝑀 𝐶𝑚 𝑄 𝑗𝑎𝑚 = 4,7059 𝑥 60 𝑥 0,83 𝑥 4 7,39 = 126 ,88 m³/jam
Q/hari   = produktivitas per jam x jam kerja/hari
= 126,88 m³/jam  x 7 jam/hari
= 888,14  m³/hari
3. Produktivitas Bulldozer
𝑄 𝑗𝑎𝑚 = 𝑞 𝑥 60 𝑥 𝐸 𝐶𝑚 𝑄 𝑗𝑎𝑚 = 2,919 𝑥 60 𝑥 0,83 0,42
= 350,22 m³/jam
Q/hari   = produktivitas per jam x jam kerja/hari = 350,22 m³/jam x 7 jam/hari
= 2.452 m³/hari
4. Produktivitas Tandem Roller
𝑄 𝑗𝑎𝑚 = (𝑣 𝑥 1000)𝑥 (𝑁(𝑏 − 𝑏𝑜) + 𝑏𝑜)𝑥𝑡𝑥𝐹𝑎𝑥𝐷1
𝑛
= (1,5𝑥1000)𝑥(2(1,7 − 0,30) + 0,30)𝑥0,15𝑥0,83𝑥2,32
6
= 223,851 Ton/jam
Produksi per hari
Q/hari  = produktivitas perjam x jam kerja/hari
= 223,851 Ton/jam x 7 jam/hari
= 1.567 Ton/hari
5. Produktivitas Aspalt Finisher
Q/jam  = V x b x 60 x Fa x t x D1
= 8 x 2,49 x 60 x 0,83 x 0,15 x 2,32
= 345,22 ton/jam
Produksi Per Hari
Q/hari  = produktivitas perjam x jam kerja/hari
= 345,22 ton/jam x 7 jam/hari
= 2.416,55 Ton/hari
6. Produktivitas vibrator roller
Produktivitas per hari
Q/hari  = produktivitas perjam x jam kerja/hari = 427,18 m³/jam x 7 jam/hari
= 2.990 Ton/hari
7. Produktivitas Tire Roller
𝑄 𝑗𝑎𝑚 = (𝑣 𝑥 1000)𝑥 (𝑁(𝑏 − 𝑏𝑜) + 𝑏𝑜)𝑥𝑡𝑥𝐹𝑎𝑥𝐷1
𝑛 = (1,75𝑥1000)𝑥(2(2,065 − 0,30) + 0,30)𝑥0,15𝑥0,83𝑥2,32
5
= 387,19 Ton/jam
Produksi per hari
Q/hari  = produktivitas per jam x jam kerja/hari
= 387,19 Ton/jam x 7 jam/hari
= 2.710,33 Ton/hari
8. Produktivitas Aspalt Sprayer
Q  =
1 ,52  x  3600
37
Q/jam  = Pa  x  Fa  x  60

## lt
60 x 0,72 x 60 = 1,1
= 2.356,36 m²/jam
Produksi per hari
Q/hari  = produktivitas per jam x jam kerja/hari
= 2.356,36 m²/jam x 7 jam/hari
= 16.494,5 m²/hari
9. Produktivitas Air Compressor Q/jam = v  × Fa  × 60 5 Q/jam = 45  × 0,72  × 60 5 = 388,8 m²/jam
Produksi per hari
Q/hari  = produktivitas per jam x jam kerja/hari
= 388,8 m²/jam x 7 jam/hari
= 2.721,6 m²/hari
Tabel 4. Rekapitulasi Produktivitas Alat Pada Pekerjaan
No uraian Naman alat
Produktivitas (Ton/hari)
1 AC-base Aspal finisher 2.416,55 Tandem roller 1.567 Tire roller 2.710,33 2 AC-BC Aspal finisher 974,95 Tandem roller 632,19 Tire roller 1.039,48 3 AC-WC Aspal finisher 652 Tandem roller 423,26 Tire roller 713,319

## C. Durasi pekerjaan

## 1. Pekerjaan galian
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 11.000 m³ x 1,18 (faktor gembur) 122,75 m3/jam x 2 unit
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 12.980 m³ 122,75 m3/jam x 2 unit
= 52,872 ~ 53 jam

## 2. Pekerjaan LPA
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐿𝑎𝑝𝑖𝑠 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠𝑖 𝐴𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 6.000 m³ x 1,75 (faktor gembur) 350,220 m3/jam x 2 unit
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 10.500 m³ 700,44 m3/jam 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =  14,99 ~ 15 jam 3. Pekerjaan AC-Base 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 3000 m³ x 2,32 (berat jenis material) 223,851 Ton/jam x 2 unit 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 6.960 Ton
447,720 Ton/jam 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =  15,546 ~ 16 jam

## 4. Pekerjaan AC-BC
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐶 − 𝐵𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 1.200 m³ x 2,34 (berat jenis material) 90,312 Ton/jam x 2 unit 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 2.808 Ton 180,62 Ton/jam
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =  15,546 ~ 16 jam
5. Pekerjaan AC-WC
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝐴𝐶 − 𝐵𝐶 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑚 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 800 m³ x 2,34 (berat jenis material) 90,312 Ton/jam x 2 unit 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 = 1.880 Ton
120,93 Ton/jam
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 =  15,55 ~ 16 jam
D. kebutuhan alat
berikut rumus untuk mencari kebutuhan alat berat :
𝑀 = produktivitas terbesar
kapasitas produksi alat

## Tabel 5. Rekapitulasi Kebutuhan Alat Berat
No Jenis Alat Kebutuhan 1 Excavator 2 unit/hari 2 Dump truck 8 unit/hari 3 Vibrator roller 1 unit/hari 4 Bulldozer 2 unit/hari 5 Aspal finisher 2 unit/hari 6 Tandem roller 2 unit/hari 7 Tire roller 1 unit/hari 8 Aspal sprayer 1 unit/hari 9 Air compressor 2 unit/hari

## IV. KESIMPULAN/RINGKASAN
Dari analisis perhitungan produktivitas, durasi dan kebutuhan alat berat,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Produktivitas alat berat
1)   Excavator        = 859 m³/hari
2)   Dumptruck      = 888,14 m³/hari
3)   Vibrator Roller = 4.485 m³/hari
4)   Bulldozer           = 2.452 m³/hari
5)   Asphalt Finisher = 966,62 Ton/hari 6)   Tandem Roller        = 626,783Ton/hari
7)   Pneumatic Tire Roller  =1.069,98 T/hari
8)   Aspal Sprayer              = 16.494,5 m²/hari
9)   Air Compressor           = 2.721,6 m²/hari
2. Waktu  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan pekerjaan dengan alat berat 1)  Pekerjaan galian = 8 hari 2)  Pekerjaan Lapis pondasi atas  = 3 hari 3)  Pekerjaan AC-Base = 3 hari 4)  Pekerjaan AC-BC = 3 hari 5)  Pekerjaan AC-WC = 3 hari 6)  Pekerjaan lapis resap aspal = 4 hari 7)  Pekerjaan pembersihan = 4 hari 3. Kebutuhan alat berat dalam rencana pelakasanaan pekerjaan
1)  Excavator             = 2 unit/hari
2)  Dumptruck           = 8 unit/hari
3)  Vibrator Roller    = 1 unit/hari 4)  Bulldozer             = 2 unit/hari 5)  Asphalt Finisher  = 2 unit/hari 6)  Tandem Roller     = 2 unit/hari 7)  Tire Roller           = 1 unit/hari
8)  Asphalt Sprayer   = 1 unit/hari
9)  Air Compressor   = 2 unit/hari

## DAFTAR PUSTAKA
Caterpillar  publicatio,  (2021),  “ caterpillar performance” Handbook 49
edition,William adams.USA
Donald  Donny    Supit,  (2020).  “ Analisa Produktivitas    Dan  Efisiensi    Alat Berat  Untuk Pekerjaan  Tanah,  Dan Pekerjaan    Perkerasan  Berbutir ”, Manado
Gusnandar    Surya    Miharja,    dkk    (2020).
“ Optimalisasi penggunaan alat berat ”,
Medan
Kusrin,  (2008),  “ Pemindahan  Tanah  Mekanis Dan  Alat  Berat .  Semarang  University Press. Semarang
Lampiran  Peraturan  Menteri  pekerjaan  umum dan     perumahan     rakyat,     Nomor 28/PRT/M/2016,    Tentang “Analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan
umum” ,
Departemen Pekerjaan Umum.
Rochmanhadi,  (1992).  “ alat-alat  berat  dan penggunaannya ”.  Jakarta  :  Yayasan badan  penerbit  bidang  pekerjaan umum. Jakarta.
Sjachdirin, M. dkk. (1998), “ Pemindahan tanah mekanik ”, ITN Malang
Susy  Fatena  Rostiyanti,  M.Sc.(2002).  “ Alat berat untuk proyek konstruksi ”, Bineka Cipta, Jakarta.