## ANALISIS PRODUKTIVITAS PEKERJAN DENGAN MENGGUNAKAN PEMODELAN WEBCYCLONE PADA PEKERJAAN PEMASANGAN BALOK SEPARATOR LIFT
oleh :
Azaria Andreas
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pancasila Email : azaria.andrea@univpancasila.ac.id

## Vikha Nindya Putri Aztari
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pancasila Email : kha_2738@yahoo.com

## Akhmad Dofir
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pancasila Email : dofir7560@yahoo.com
Abstrak : Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam pekerjaan konstruksi. Produktivitas pada suatu pekerjaan konstruksi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya. Saat  ini  ada  beragam  cara,  metode,  dan  pendekatan  yang  sudah  dikembangkan  untuk  mengukur produktivitas  pekerjaan.  Salah  satu  dari  yang  sudah  dikembangkan  adalah  pendekatan  untuk mengestimasi nilai produktivitas dengan melakukan simulasi pekerjaan. Dalam penelitian ini, simulasi pekerjaan dilakukan dengan menggunakan program berbasis web, WebCyclone. Adapun yang menjadi studi kasus adalah pada pekerjaan pemasangan balok separator antar lift. Selanjutnya akan dianalisa nilai produktivitas  pada  pekerjaan  tersebut  dengan  membandingkan  antara  penggunaan  material  beton bertulang  dan  baja  sebagai  balok  separator.  Pengembangan  model  simulasi  didasarkan  atas  kondisi aktual tiap-tiap work task , serta penggunaan sumber daya, dan durasi waktu tiap-tiap work task . Hasil penelitian  memperlihatkan  bahwa  produktivitas  yang  diperoleh  untuk  pemasangan  sebuah  balok separator  yang  terbuat  dari material  beton bertulang sebesar  57.7  menit,  sementara  bila  terbuat  dari material baja sebesar 36.6 menit.
Kata Kunci : Cyclone, Konstruksi, Produktivitas, Simulasi, WebCyclone.
Abstract : Productivity is one of the important factors in construction work. Productivity in a construction work can be increased by optimizing the use of resources. At present, there are various ways, methods, and approaches that have been developed to measure job productivity. One of those that has been developed is an  approach  to  estimating  the  value  of  productivity  by  performing  job  simulations.  In  this  study,  job simulations  were  carried  out  using  a web-based  program, WebCyclone.  The  case  study  is on  the work  of installing a separator beam between lifts. Furthermore, the productivity value of the work will be analyzed by comparing the use of reinforced concrete and steel as a separator beam. Development of a simulation model is based on the actual conditions of each work task, as well as the use of resources, and the duration of each work task. The results showed that the productivity obtained for the installation of a separator beam made of reinforced concrete material was 57.7 minutes, while if made of steel material of 36.6 minutes.
Keywords: Construction, Cyclone, Productivity, Simulation, WebCyclone.

## Pendahuluan
Pemilihan sumber daya dalam suatu proyek biasanya sangat  dipengaruhi dari  anggaran dan waktu pelaksanaan yang tersedia. Pada beberapa  proyek,  sumber  daya  berupa material  dan  tenaga  kerja  yang  diperlukan dalam  volume  yang  besar.  Pengerahan sumber daya yang besar tersebut tentu saja memerlukan  biaya  yang  cukup  besar  dan pengaturan  manajemen  yang  baik.  Hal  ini diperlukan  karena  produktivitas  pekerjaan harus tetap pada level optimal terlepas dari berapapun  volume  sumber  daya  yang dilibatkan.  Produktivitas  tersebut  pada akhirnya  akan  mempengaruhi  anggaran biaya  dan  waktu  pelaksanaan  pekerjaan. Pun  demikian  yang  terjadi  dalam  skala global, de Soto (2018) mengungkapkan juga bahwa  industri  konstruksi  dewasa  ini menghadapi  tantangan  yang  salah  satunya adalah meningkatkan produktivitas konstruksi.
Berangkat dari hal tersebut, salah satu cara untuk menganalisis produktivitas pekerjaan adalah  dengan  menggunakan  simulasi. Menurut  Han  (2010),  simulasi  dapat dimanfaatkan sebagai metode analitis untuk menentukan produktivitas suatu pekerjaan. Sebagai  tambahan,  simulasi  juga  dapat memperlihatkan nilai produktivitas per unit waktu dan produktivitas per unit biaya yang dikombinasikan dengan peralatan konstruksi (Kim dkk, 2018).
Untuk  itu  dalam  penelitian  ini,  akan dilakukan studi kasus analisis produktivitas pada pekerjaan pemasangan balok separator  lift  menggunakan  program simulasi berbasis CYCLONE ( CYCLic Operation Network ) yakni program simulasi berbasis  mikro  yang  dirancang  khusus untuk pemodelan operasi konstruksi.
Dengan  simulasi  berbasis  WebCyclone, maka dapat dianalisa produktivitas pekerjaan  dalam  pelaksanaan  proses
konstruksi  balok  separator  lift,  baik  yang menggunakan  material  beton  bertulang ataupun  baja.  Setelah  memperoleh  nilai produktivitas,  selanjutnya  dapat  diestimasi biaya  pekerjaan  dan  durasi  pelaksanaan yang dibutuhkan ke dua jenis material.

## Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Pengamatan  dilakukan  pada  pekerjaan pemasangan  balok  separator  lift  baik yang  menggunakan  beton  bertulang ataupun baja.
2. Analisa  produktivitas  menggunakan pemodelan Cyclone yang  berbasis web atau disebut WebCyclone .

## Tinjauan Pustaka
Produktivitas  dapat  memiliki  beragam makna. Dalam industri konstruksi, produktivitas  biasanya  digunakan  untuk mengukur  produktivitas  pekerja  dalam satuan  unit  pekerjaan  ataupun  jumlah produksi per orang per jam (Shehata, 2012).

## Pengertian Efektivitas dan Efisien
Efektivitas  adalah  pemanfaatan  sumber daya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah pekerjaan  tepat  pada  waktunya.  Dapat disimpulkan  bahwa  efektivitas  berkaitan dengan  terlaksananya  semua  tugas  pokok, tercapainya  tujuan,  ketepatan  waktu,  dan partisipasi  aktif  dari  anggota  serta merupakan  keterkaitan  antara  tujuan  dan hasil  yang  dinyatakan,  dan  menunjukan derajat  kesesuaian  antara  tujuan  yang dinyatakan  dengan  hasil  yang  dicapai (Abdurahmat dalam Othenk, 2008).
Menurut Lubis  (2016),  efisiensi  adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk
menghasilkan  satu  satuan output .  Oleh sebab itu efisiensi dapat diukur sebagai ratio output terhadap input .

## Produktivitas
Produktivitas  adalah  nilai  banding  antara hasil  produksi  dan  faktor-faktor  produksi yang  dalam  hal  ini  adalah  peralatan  dan tenaga  kerja  disamping  modal  dan  sistem manajemennya sendiri. Produktivitas adalah  kuantitas  pekerjaan  per  jam  tenaga kerja  dan  secara  umum  produktivitas merupakan  perbandingan  antara  output dengan input (Sedarmayanti, 2001).
Analisa  Produktivitas  dan  Simulasi Operasi Komputer
Dalam analisis produktivitas dapat menggunakan  metode  CYCLONE  ( CYCLic Operation  Network )  yaitu  sebuah  program simulasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk pemodelan operasi konstruksi, yang melibatkan interaksi tugas dengan durasi yang terkait.
Pemodelan CYCLONE adalah teknik pemodelan pekerjaan konstruksi yang dapat merepresentasikan  aktivitas  pekerjaan,
antrian  pekerjaan  dan  sumber  daya  yang mendekati kondisi aktual di lapangan.
Adapun  level  representasi  dari  pemodelan CYCLONE  akan  sangat  bergantung  pada urutan  pekerjaan,  identifikasi  jumlah sumber  daya  yang  diperlukan,  serta  waktu durasi untuk setiap aktivitas dalam sebuah pekerjaan.
Berikut adalah alur proses tahapan analisis metode  pekerjaan  dengan  menggunakan CYCLONE.
1. Identifikasi proses pekerjaan
2. Dalam  proses  ini  dijabarkan  tentang jenis  pekerjaan  yang  mempunyai sekuen/ berulang.
3. Penentuan  komponen  CYCLONE  yaitu diantaranya  adalah  penentuan work task, durasi , resources.
4. Modeling  diagram  atau Modeling  Flow Unit CYCLONE ditentukan berdasarkan komponen dan proses pekerjaan seperti yang dapat dilihat pada Tabel. 1.
5. Penerjemahan  diagram  kedalam  kode input  ( coding  input )  yang  dilakukan dengan  mengetik  kode  input  ke  dalam halaman WebCyclone.
6. Run Program
Tabel 1. Elemen Pemodelan WebCyclone Name Symbol Function Normal Activity Units arriving at Normal will be processed right away without delaying Combination Activity (COMBI) Units arriving at COMBI will be processed if units are available in all preceding Queue node Queue Node Queue provides positions that allow units are delayed pending COMBI activities Function Element Concolidate function node performs the consolidate marking Counter Counter measures the modeled system’s production rate Arrow Arcs shows the logic that unit flow from element to element

## Metodologi Penelitian
Balok  separator  ini  akan  disimulasikan produktivitas pekerjaannya dengan membandingkan
antara penggunaan material balok beton bertulang dan baja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Adapun  studi kasus di lapangan diambil dari proyek  gedung  apartemen,  dimana  salah satu  pekerjaannya  adalah  pemasangan balok separator antar lift.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan  pengamatan  di  lokasi  proyek. Adapun data yang diambil antara lain:
1. Tahapan  urutan  aktivitas  ( work  task ) pada  pekerjaan  pemasangan  balok separator lift.
2. Durasi untuk setiap aktivitas pekerjaan
Dari  kedua  data  tersebut  kemudian  akan dijadikan  basis  untuk  penyusunan  coding yang  akan  diinput  ke  dalam  program WebCyclone.
Gambar 1. Bagan Alur Penelitian

## Analisis Dan Pembahasan
Dalam  analisis  produktivitas  menggunakan simulasi  pemodelan WebCyclone ,  tahapan yang  harus  dilakukan  adalah  sebagai berikut:
Identifikasi  Uraian  Pekerjaan/ Work Task
Uraian  pekerjaan  merupakan  langkah  awal yang  harus  ditentukan  karena  merupakan komponen utama penyusun proses kegiatan itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  dibagi  menjadi  2 jenis  pekerjaan,  yaitu  yang  menggunakan beton bertulang, dan baja.

## Tabel 1. Uraian Pekerjaan Beton
No Work Task 1 Rebar Fabrication
2 Fabrication Formwork
3 Jack Up Formwork
4 Formwork Setting
5 Rebar Lifting
6 Set Pre Assembled Rebar
7 Pouring Concrete

## Tabel 2. Uraian Pekerjaan Baja
No Work Task 1 Unloading Material
2 Moving Material to Storage
3 Installing Anchor
4 Installing Separator Beam

## Identifikasi  Durasi  Pekerjaan/  Duration of Work
Durasi  pekerjaan  didapat  dari  hasil pengamatan  dan  wawancara  setiap  jenis pekerjaan yang dilakukan sehingga diperoleh  data  durasi  rata-rata  ataupun variabel data minimal dan maksimal. Tabel 3. Durasi Pekerjaan Beton Kegiatan Distribusi Parameter Distribusi ( Jam) Low Mid Max Fabrication Rebar Triangular 4.5 5 6 Checklist I (Rebar) Uniform 0.5 1 Marking Uniform 0.5 1 Fabrication Formwork Triangular 2 2,5 3 Jack Up Formwork Deterministic 1 Setting 1 st Formwork Uniform 1 2
Lifting Rebar Triangular 0.5 1 1.5 Set Pre Assembled Rebar Triangular 0.5 1 1.5 Ceklist II ( Over All) Uniform 0.5 1 Setting 2 nd Formwork Triangular 1 1.5 2 Casting Concrete Triangular 4.5 5 5.5 Curing Uniform 0.5 1 Finish Deterministic 0.5

## Tabel 4. Durasi Pekerjaan Baja
Kegiatan Distribusi Parameter Distribusi ( Jam ) Low Mid Max Unloading Material Triangular 2 2.5 3.5 Checklist Material Deterministic 1 Move to Storage Triangular 2 2.5 3 Marking Area Uniform 0.5 1 Install anchor Triangular 6 6.5 7 Install Separator Beam Triangular 7 7.5 8 Chekclis II Deterministic 1 Cat Zinkromate Uniform 5 6 Final check Deterministic 1

## Identifikasi  Kebutuhan  Sumber  Daya/ Resourses
Penentuan  kebutuhan  sumber  daya  pada analisis pemasangan balok diuraikan secara rinci  berdasarkan  masing-masing  kegiatan
dimulai  dari  persiapan  material.  Pada kebutuhan sumber daya/ resource diuraikan/  dibreakdown  menjadi  sejumlah resource,  baik  berupa equipment / material dan manpower / skill.
Tabel 5. Kebutuhan sumber daya Beton No. Resources 1  Rebar 2  Formwork 3  Labour 4  Surveyor 5  Surveyor Equipment
6  Labour formwork
7  Tower Crane
8  Team Concrete
9  Team Finishing

## Tabel 6. Kebutuhan sumber daya Baja
No. Resources 1  Steel IWF 2  Truck 3  Tower Crane
4  Chainblock
5  Welding Equipment
6  Team Checklist
7  Team Loading Material
8  Team Adjust and Install
9  Team Finishing

## Pengembangan Model
Dalam Permodelan cyclone pekerjaan balok separator lift. Berdasarkan sumber daya dan tugas  ( flow  unit )  yang  telah  diidentifikasi, dibuat siklus untuk masing-masing sumber daya.  Setelah  diperoleh  siklus  dari  setiap flow  unit,  dilakukan  penggabungan  agar menjadi suatu.
Gambar 3. Pemodelan Balok Separator Lift Material Baja
Fabrication Rebar Rebar Labour Checklist (I) Checklist OK Jackup Form Work Labour Wait TC Setting 1st Form Work Fun Con 2 Wait TC Lifting Rebar Labour Set Pre Assembled Rebar Fun Con 2 TC Rebar OK Labour Checklist (II) Wait Labour Form work Setting 2nd Form work Wait Team Concrete Casting Concrete Curing Team Concrete Con x Finish Equipment Survey Marking Surveyor Wait For Labour Formwork Labour Fabrication Formwork Material Formwork Gambar 4. Pemodelan Balok Separator Lift Material Beton
Labour Unloading Material Truck Checklist Material Move to Storage Wait TC Wait TC Install Steel Labour Fun Con 5 Checklist II Zinkcromate Wait Team Labour Final Check Wait Labour Install Anchor Team Erector Wait Team Erector Install Anchor Team Erector Wait Team Erector

## Analisa Produktivitas
Setelah  Diimput  ke  program  Webcyclone yaitu  dengan  mengakses  halaman  berikut, https://tomcat.itap.purdue.edu/WebCYCLO NE/Cyclone.jsp.  Selanjutnya  dilakukan input  kode  pemodelan  untuk  selanjutnya dapat dieksekusi program simulasi tersebut sehingga diperoleh hasil analisis produktivitasnya.
Tabel 7. Total Produktifitas Balok Beton
Separator Lift
Total Sim Time Unit Cycle No. Productivity (per time unit ) 57.7 100 1.734279304551732
Tabel  7  menunjukkan  produktivitas tertinggi  pemasangan  balok  separator  lift menggunakan  material  beton  bertulang diperoleh sebesar 57.7 menit.
Tabel 8. Total Produktifitas Balok Baja Separator Lift
Total Sim Time Unit Cycle No. Productivity (per time unit ) 36.6 100 2.7347853903106434
Tabel  8  menunjukkan  produktivitas tertinggi  pemasangan  balok  separator  lift menggunakan  material  baja  diperoleh sebesar 36.6 menit.

## Kesimpulan
Pemodelan  pekerjaan  balok  separator  lift yang  telah dilakukan dengan menggunakan program  operasi  simulasi  webCyclone, maka dapat disimpulkan hal berikut.
Produktivitas yang dihasilkan dari
pekerjaan balok beton separator lift adalah sebesar  55.7  menit/  unit.  Sedangkan
Produktivitas yang dihasilkan dari pekerjaan  balok  baja  separator  lift  adalah sebesar 36.6 menit/ unit.
Adapun  perbedaan  nilai  produktivitas pekerjaan  ini  disebabkan  oleh  jumlah aktivitas  (work  task)  yang  lebih  banyak pada penggunaan material beton, dibandingkan  pada  penggunaan  material baja.  Semakin  banyak  jumlah  aktivitas, maka semakin lama pula durasi keseluruhan pekerjaan,  karena  tiap  aktivitas  memiliki durasinya masing-masing.
Simulasi  adalah tools yang  telah  banyak digunakan dalam tahap desain, pengembangan,  analisis  dan  optimalisasi proses  teknis  selama  lebih  dari  50  tahun (Thanh,  2017).  Simulasi  model  dapat mengidentifikasi dan menganalisa aktivitas- aktivitas yang dapat menyebabkan keterlambatan,  yang  dapat  mengurangi produktivitas  dalam  pekerjaan  konstruksi secara umum.

## Daftar Pustaka
De Soto, B. G. Juan, I. A. Hunhevicz, J. Joss, S. Graser, K. Habert, G. Adey, B. T. (2018), Productivity  of  Digital  Fabrication  in Construction: Cost and Time Analysis of a Robotically Built Wall, Automation in Construction , 92, 297-311.
Han,  S.  (2010),  Productivity  Analysis Comparison  of  Different  Types  of Earthmoving  Operations  by  Means  of Various  Productivity  Measurements, Journal Asian Arch. Build. Engineering , 9, 185-192 Halpin, D.W. (1992). Planning and Analysis of Construction  Operation. John  Wileyand Sons, Inc.
Kim,  H.  Bang,  S.  Jeong,  H.  Ham,  Y.  Kim,  H.
(2018), Analyzing Context and Productivity  of  Tunnel  Earthmoving Processes Using Imaging and Simulation, Automation on Construction ,
92, 188-198. Rostiyanty,  Susi  Fatena.  (2014): Alat  Berat Untuk  Proyek  Konstruksi,  edisi  2 Desember 2014.
Thanh,  D.  T.  Modeling  Microtunnelling
Construction Operation
with
WebCyclone, Journal  of  Geological
Resource and Engineering , 4, 188-196.