Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## ANALISIS RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN DURASI PEKERJAAN PERKERASAN JALAN PADA PROYEK PENINGKATAN JALAN WEEKAPODA-DIKIRA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

## Chandra Fajar , Wateno Oetomo
Program Studi Sarjana Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1 chandrafajar78@gmail.com , 2 wateno@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
The calculation of the budget plan is carried out in detail so that there are no errors during the implementation process. The success or failure of a protection scheme can be determined by the party providing the service to carry out the construction completion optimally, quickly and  precisely,  with  optimal  financing  in  accordance  with  construction  financing  standards and  the  use  of  good  quality  materials.  On  the  Weekapoda-Dikira  Southwest  Sumba  road section, the road class improvement plan is to be carried out, namely from class III to class II and widening the road, the formulation of the research problem is how big is the volume of hotmix, costs and duration in completing the Weekapoda-Dikira road pavement improvement project,  West  Sumba  Daya,  with  the  aim of  analyzing  volume,  cost  and  duration. The  steps taken in this study are to calculate all work items in the project that are being calculated in the completion of the project so that the resulting volume is 1,558.13 tons, RAB on the road improvement project to class II, the total price is Rp. 10.527.876.142.79. with a duration of 240 calendar days.

## Keywords:Budget plan ,Road, Planning

## ABSTRAK
Perhitungan rencana angggaran biaya dilaksanakan dengan mendetail sehingga tidak terdapat kesalahan ketika proses pelaksanaan. Berhasil tidaknya sebuah protek dapat ditetetapkan oleh pihak  yang  menyediakan  jasa  guna  melaksanakan  penyelesaian  pembangunan  dengan optimal cepat, dan tepat, dengan pembiyaan yang optimal sesuai dengan standart pembiayaan konstruksi serta pemanfaatan bahan dengan kualitas yang baik.  Pada ruas jalan Weekapoda- Dikira Sumba Barat Daya hendak dilaksanakan rencana peningkatan kelas jalanan yakni dari kelas  III  pada  kelas  II  dan  pelebaran  jalan,  rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah  berapa besar  volume  hotmix,  biaya  serta  durasi  dalam  penyelesaian  proyek  peningkatan  perkersan jalan Weekapoda-Dikira Sumba Barat Daya, dengan tujuan menganalisis besar volume, biaya serta durasi. Langkah  yang dilakukan dalam penelitian ini menghitung semua item pekerjan yang adalam proyek yang sedang dihitung dalam penyelesaian proyek sehingga mendapatkan hasil  volume  1.558,13  ton,  RAB  pada  proyek  peningkatan  jalan  ke  kelas  II  total  harga  Rp. 10.527.876.142.79. dengan durasi 240 hari kalender.
Kata kunci : Rencana anggaran biaya, jalan, perencanaan
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## 1. Pendahuluan
Perkembangan jalan raya ialah sebuah hal  yang  kerap  berjalan  dengan  sejalan dengan  majunya  teknonoligi  serta  daya berfikir  manusia  yang  memanfaatkannya, mengingat  jalan  ialah  sebuah  fasilitas krusial  dalam  hidup  manusia  sehingga dapat  menjangkau  wilayah  lainnya  yang hendak dituju. Dengan terdapat insfrastruktur yang memadai serta memberikan  dorongan  bagi  kegiatan sehari-hari  khususnya  pada  infrastruktur yang  hendaknya  memberikan  dukungan pada  lancarnya  kegiatan  lalu  lintas sehingga adanya infrastruktur yang memadai  tersebut  dapat  memberikan dorongan pada kegiatan ekonomi. Standart hidup  masyarakat,  baik  berdasar  pada standar  hidup  masyarakat,  baik  dari  segi ekonomi,  sosial  dan  budaya  di  daerah tersebut.
Dalam  menjalankan  kegiatan  proyek konstruksi  ada  berbagai  faktor  yang memberikan  dampak  pada  berhasilnya sebuah  proyek  konstruksi,  faktor  utama yang  memberikan  dampak  besar  yakni jadwal  pekerjaan,  pembiayaan  konstruksi, serta penggunaan bahan berkualitas.
Dalam  penelitian  ini,peneliti  akan melakukan  analisis  dari  RAB  dengan memanfaatkan  Standar  Satuan  Harga (SSH)  tahun  2022  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan proyek peningkatan jalan Weekapoda-Dikira Sumba Barat Daya.
Rencana Anggran Biaya (RAB)  yakni ukuran  perencanaan  besaran  pembiayaan yang  diperkirakan  pada  saat  kegiatan proyek  sedang  dalam  tahapan  penyusunan yang  didasarkan  pada  volume  tiap  detail pekerjaaan  pada  gambar  ataupun  bestek. Pengajuan RAB dilaksanakan oleh kontraktor  ketika  terdapat  penawaran dimana RAB tersebut dipergunakan sebagai  tolak  ukur    bagi  kontraktor  dalam pengajuan penawaran. Pembiayaan
tersebut disesuaikan dengan  volumne juga disesuaikan dengan upah tenaga kerja serta karyawan, harga material, yang diperlukan serta  penggunaan  jasa  kontraktor  dan pajak.
RAB  sebuah  pekerjaan  atau  proyek yakni  penghitungan  jumlah  pembiayaan yang  dibutuhkan  khususnya  pada  upah serta bahan dan berbagai pembiayaan tidak langsung  yang  memiliki  korelasi  dengan bagaimana  pekerjaan  atau  proyek  tersebut dilakukan.  Anggaran  pembiayaan  pada proyek ataupun pekerjaan yang sama akan berbeda  pada  tiap  daerah  hal  ini  lantaran adanya harga bahan dan upah tenaga kerja yang berbeda (Gia. R,2016).
Penjadwalan  dilaksanakan  dengan tahapan perkiraan denga nisi ketidakpastian, tahapan legal untuk memuat  ketidakpastian  pada  pengjawalan ialah  sebuah  tahapan  analisis  dengan  cara probalitas.  Pada  hal  ini  dimanfaatkan metode PERT ataupun dengan memanfaatkan  metode  simulasi  monte carlo (Ervianto, 2004). Dalam proses
perencanaan peningkatan  jalan  hotmix  Weekapoda- Dikira sepanjang 4,2 km sangat diperlukan perhitungan pembiayaan yang tepat sehingga  tidak  akan  terdapat  estimasi  dan efisiensi  biaya  yang  over.    RAB  butuh dilaksanakan  dengan  mendetail  sehingga tidak  ada  kesalahan  ketika  pelaksanaan. Mengingat  perhitungan  ini  yang  hendak dipergunakan ketika menjalankan kegiatan pekerjaan  serta  menjadi  pengukur  nilai pekerjaan. Dilaksanakan penghitungan RA oleh  kontraktor  pihak  yang  menyediakan barang  ataupun  jasa  yang  sejalan  dengan harga  barang  serta  jasa  pada  lokasi pekerjaan.  Umumnya  dalam  menetapkan pembiayaan  didasarkan  pada  analisis Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagian  besar  kontraktor  melakukan penghitungan  harga  satuan  pekerjaan dengan  estimasi  sendiri  yang  didasarkan pada  m2  lapangan  sehingga  perkiraan
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
besarannya dapat diperkiran mengingat hal ini  berkaitan  dengan  biaya  dan  lain sebagainya.  Berhasil  tidaknya  sebuah proyek  dapat  ditetapkan  dari  pihak penyedia jasa dalam penyelesaian pembangunan  proyek  dengan  ketepatan waktu  yang  lebih  cepat  dan  lebih  tepat dengan  biaya  kualitas  material  yang maksimal  sejalan  dengan  standart  yang sudah  ditetapkan.  Mengingat  pada  tiap kegiatan pekerjaan proyek memiliki kaitan yang  erat  satu  dengan  lainnya  dengan pembiayaan minim dan ketepatan waktu.
Aktivitas  “proyek  merupakan  suatu aktivitas  atau  kegiatan  sementara  yang berjalan dalam jangka waktu yang terbatas dan  dengan  alokasi  sumber  daya  yang tertentu guna menghasilkan sebuah prodak ataupun delivable yang mempunyai sebuah kriteria  mutu  sudah  digariskan  dengan sangat jelas(Imam Soeharto, 1999).
Pengendalian  biaya  proyek  adalah sebuah  proses  pengendalian  biaya  yang dikeluarkan  dalam  suatu  proyek,  mulai dari  saat  gagasan  pemilik  untuk  membuat suatu  proyek  sampai  saat  pekerjaan  telah selesai  dilaksanakan  dan  saat  pembayaran terakhir“  dilakukan(Chandra,  2003)  . tujuan  dari  penelitan  ini  yaitu  Untuk menganalisis  berapa  banyak  volume  aspal yang digunakan pada pekerjaan peningkatan jalan Weekapoda-Dikira sepanjang  4,2  km  dan  lebar  jalan  4  m, untuk  menganalisis  berapa  besar  biaya yang  dibutuhkan  bila  menggunakan  aspal hotmix  dan  untuk  menganalisis  durasi yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan proyek peningkatan jalan Weekapoda-Dikira sepanjang 4,2 km.
2. Lokasi Penelitian
A. Lokasi penelitian Lokasinstudiperencanaannpeningkata n jalannterletakndi KabupatennSumba BaratnDaya, ProvinsinNusa Tenggara
Timur. Panjangnkeseluruhan jalann11 Kilometer. Panjangnjalan yangnakan
dikerjakannsepanjang  7  Kilometer,  mulai darinstasion 0+000
kmnsampai stasionn1+000km.
Berdasarkannfungsinya, jalan Weekapoda- Dikira initermasuk jalan local.“

## B. Pengumpulan Data
Dalamstudi ini, penulisnmencari referensindari  beberapa  sumbernterkait dengannpekerjaanpeningkatannperkerasan jalan. Daribeberapa literaturnyang didapat, penulismempelajari  prosedurnperhitungan perkerasannlentur.“
Berbagai  data  yang  dipergunakan untuk  menganalisa  rencana  ini  yakni  data sekunder. Diperoleh data sekunder berikut ini:
 DatanHarga satuanbahan, upah danperalatanDataharga  satuanbahan, upahdan peralatandiperoleh darinkantor  dinas  PekerjaannUmum Bina Marga
kabupatennSumba
BaratnDaya.“
 Data  Gambar  Jalan  Datangambar jalanndiperoleh darikantor
dinasPekerjaan  UmumBina  Marga
KabupatenSumaba Barat Daya
 Gambar Perencaan Pembangunan ProyekGambar perencanaan pembangunan  proyek  diperoleh  dari kantor  dinas  Pekerjaan  Umum  Bina Marga kabupaten Sumba Barat Daya.
 Data Analisis Satuan Pekerjaan Data  satuan  pekerjaan  diperoleh  dari kantor  dinas  Pekerjaan  Umum  Bina Marga kabupaten Sumba Barat Daya.

## C. Pengolahan Data
Dari data yang telah dikumpulkan,kemudian diolah sesuai dengan  kriteria  yang  tercantum dalam landasan teori untuk mendapatkan  hasil,  kemudian  dapat ditarik  kesimpulan  dan  saran.  Harga satuan  tiap  item  pembayaran  yakni
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
sebuah  output  yang  didapatkan dengan tahapan perhitungan dan juga masukan.  Pada  hal  ini  input  yang dimaksudkan yakni harga satuan dari bahan,  peralatan,  serta  pembiayaan umum.  Berdasar  pada  masukan  ini, dilaksanakan perhitungan guna menetapkan  koefisien  upah  tenaga kerja  serta  alat  usai  ditetapkannya ausmsi  serta  faktor  material  dan prosedur kerja.“ Faktor bahan memberi  dampak  pada  jenis  bahan yang  dipergunakan  serta  bagi  faktor alat  dipengaruhi  jenis  serta  kondisi alat,  cuaca  dan  keterampilan  dalam pengoperasian  alat,  sehingga  akan koefisien material serta alat pada tiap lokasi  pekerjaan  dapat  berbeda. Kondisi tersebut dipengaruhi asumsi, metode  pekerjaan,  jenis  bahan  dan posisi alat yang dimanfaatkan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Rencana  anggran  biaya  (RAB) yakni  penghitungan  berkenaan  dengan jumlah biaya yang diperlukan baik upah ataupun  bahan  pada  sebuah  pekerjaan proyek  konstruksi,  baik  itu  rumah, Gedung, jembatan, dan lain sebagainya. Dengan dilaksanakan penghitungan RAB sebelum dilaksanakannya
pekerjaa konstruksi dapat meminimalisir  biaya  yang  mengalami pembengkakan baik pembiayaan ataupun  tenaga  pekerjaan.  Karenanya dapat  diperoleh  hasil  yang  optimal dengan  efisiensi  pembiayaan.  Berikut tahapan penghitangan RAB::“
 Menguraikan  item  pekerjaan  dan menghitung volume pekerjaan.
 Membuat  daftar  harga  satuan  upah dan bahan.
 Membuat analisis pekerjaan per item pekerjaan.
 Membuat rencana anggaran biaya.

## Rumus perhitungan volume bahan
Batu : {( Bt x D1 x 1 M3) : D2} x 1,20
(1)
Semen  :  Sm  x  {(  Mr  x  D1  x  1  M3)  :  D3}  x  1,05  x  {D5  x  (1000)} (2) Pasir : Ps x {(Mr x D1 x 1 M3) : D4} x 1,05
(3)
Gambar 1.1 Gambar Perencanaan Sumber Konsultan Perencana (Adi Anno,2022)
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Pasangan Batu dan Mortar
 Jumlah keseluruhan biaya tenaga/M3 :
= 11.200,00 + 46.200,00 + 63.000,00
= 120.400,00
 Jumlah Keseluruhan biaya alat/M3 :
= 61.374,00 + 10.615,92 + 100,00
= 72.089,92
 Jumlah keseluruhan biaya bahan/M3 :
= 148.068,00 + 305.232,92 + 152.712,00
= 606.012,92
 Jumlah harga tenaga,bahan, dan alat :
= 798.502,84
 Overhead dan profit :
= 10,0 % x Jumlah harga tenaga,bahan, dan alat
= 10,0 % x 798,502,84
= 79.850,19
 Jumlah harga satuan Pekerjaan :
= 798.502,84 x 79.850,19
= 878.353,03
Tabel 1.1 Pekerjaan Pasangan Batu dan Mortar Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
Galian Biasa
No Komponen
satuan Perkiraan kuantitas Herga satuan Harga jumlah A Tenaga 1 Mandor Jam 1,4 8.000,00 11.200,00 Rp 2 Tukang Batu Jam 4,2 11.000,00 46.200,00 Rp 3 Pekerja Jam 7 9.000,00 63.000,00 Rp 120.400,00 Rp B Bahan 1 Batu M3 1,08 137.100,00 148.068,00 Rp 2 Semen (PC) Kg 172 1.774,61 305.232,92 Rp 3 Pasir M3 0,540 282.800,00 152.712,00 Rp 606.012,92 Rp C Alat 1 Conc. Mixer Jam 0,5737 106.979,29 Rp            61.374,00 2 Water tank truck Jam 0,03815 278.241,85 10.615,92 Rp 3 Alat Bantu LS 1,0000 100,00 100,00 Rp 72.089,92
Rp D 798.502,84 Rp E 79.850,19
Rp
F
878.353,03 Rp OVERHEADDAN PROFIT 10,0 % x D HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) Jumlah harga alat JUMLAH HARGA TENAGA,BAHAN, DAN PERALATAN Jumlah harga tenaga kerja Jumlah harga bahan
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Tabel 1.2 Pekerjaan Galian Biasa Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
Total biaya pekerjaan Galian biasa= harga satuan  pekerjaan x Volume pekerjaan = 61.974,38 x 1.512.50 = Rp 93.736.249,75 Masa pelaksanaan : 0,09 Bulan
Galian Batu
Tabel 1.3 Pekerjaan Galian Batu

## Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
Total  biaya  pekerjaan  Galian  batu  =  harga  satuan    pekerjaan  x  Volume  pekerjaan  = 244.245,20 x 571.50 = Rp 139.586.131,08 Masa pelaksanaan : 0,32 Bulan
Timbunan Dari Sumber Galian
No Komponen
satuan Perkiraan kuantitas Herga satuan
Harga jumlah A Tenaga 1 Pekerja Jam 0,0224896 8.000,00 179,92 Rp 2 Mandor Jam 0,0112448 9.000,00 101,20 Rp 281,12 Rp B Bahan 0.00
C Peralatan
1 Ecavator Jam 0,01124498 552.669,47 6.214,76 Rp 2 Dump truck Jam 0,17878141 278.241,85 49.744,47 Rp 3 Alat Bantu LS 1,0000 100,00 100,00 Rp 56.059,23 Rp D 56.340,35 Rp E 5.634,03
Rp F 61.974,38 Rp Jumlah harga tenaga Jumlah harga bahan Jumlah harga peralatan JUMLAH HARGA TENAGA,BAHAN, DAN PERALATAN OVERHEADDAN PROFIT 10,0 % x D HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) No Komponen
satuan Perkiraan kuantitas Herga satuan Harga jumlah A Tenaga 1 Pekerja Jam 0,4 8.000,00 3.200,00 Rp 2 Mandor Jam 0,1 9.000,00 900,00 Rp 4.100,00 Rp
B Bahan 0.00 C Peralatan 1 Rock Drill Breaker Jam 0,1 592.669,47 59.266,95 Rp 2 Wheel Loader Jam 0,1 464.136,81 46.413,68 Rp 3 Excavator Jam 0,1 552.669,47 55.266,95 Rp 4 Dump truck Jam 0,20447504 278.241,85 56.893,51 Rp 5 Alat bantu LS 1,0000 100,00 100,00 Rp 217.941,09 Rp D 222.041,09 Rp E 22.204,11
Rp F 244.245,20 Rp Jumlah harga tenaga Jumlah harga bahan Jumlah harga Peralatan
JUMLAH HARGA TENAGA,BAHAN, DAN PERALATAN OVERHEADDAN PROFIT 10,0 % x D HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Tabel 1.5 Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
Total  biaya  pekerjaan  Timbunan  Biasa  dari  Sumber  Galian    =  harga  satuan    pekerjaan  x Volume pekerjaan = 111.015,73 x 1.626.88 = Rp 180.609.270,82 Masa pelaksanaan : 0,11 Bulan

## Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
Tabel 1.6 Pekerjaan Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian

## Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
Total  biaya  pekerjaan  Timbunan  Pilihan  dari  Sumber  Galian    =  harga  satuan    pekerjaan  x Volume pekerjaan = 186.941,41 x 5.526.00= Rp 1.033.033.231,66 Masa pelaksanaan : 0,22 Bulan
Penyiapan Badan Jalan
No Komponen
satuan Perkiraan kuantitas Herga satuan
Harga jumlah A Tenaga 1 Pekerja Jam 0,04997769 8.000,00 399,82 Rp 2 Mandor Jam 0,01249442 9.000,00 112,45 Rp 512,27 Rp B Bahan 1 Bahan timbunan M3 1,20 25.000,00 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp C Peralatan 1 Excavator Jam 0,01249442 552.669,47 6.905,29 Rp 2 Dump truck Jam 0,21502238 278.241,85 59.828,22 Rp 3 Vibrator roller Jam 0,0041834 387.746,53 1.622,10 Rp 4 Water tank truck Jam 0,00702811 278.241,85 1.955,52 Rp 5 Alat bantu LS 1,0000 100,00 100,00 Rp 70.411,12 Rp D 100.923,39 Rp E 10.092,34 Rp F 111.015,73 Rp Jumlah harga tenaga Jumlah harga bahan JUMLAH HARGA TENAGA,BAHAN, DAN PERALATAN OVERHEADDAN PROFIT 10,0 % x D HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) Jumlah harga peralatan No Komponen
satuan Perkiraan kuantitas Herga satuan Harga jumlah A Tenaga 1 Pekerja Jam 0,02811245 8.000,00 224,90 Rp 2 Mandor Jam 0,00702811 9.000,00 63,25 Rp 288,15 Rp B Bahan 1 Bahan Pilihan M3 1,2 65.000,00 78.000,00 Rp 78.000,00 Rp C Peralatan 1 Excavator Jam 0,02974862 552.669,47 16.441,16 Rp 2 Dump truck Jam 0,24773838 278.241,85 68.931,19 Rp 3 Motor grader Jam 0,00396825 667.496,44 2.648,80 Rp 4 Vibrator roler Jam 0,00407981 387.746,53 1.581,93 Rp 5 Water tank truck Jam 0,00702811 278.241,85 1.955,52 Rp 6 Alat bantu LS 1,0000 100,00 100,00 Rp 91.658,59 Rp D 169.946,74 Rp E 16.994,67
Rp F 186.941,41 Rp Jumlah harga bahan Jumlah harga peralatan JUMLAH HARGA TENAGA,BAHAN, DAN PERALATAN Jumlah harga tenaga
OVERHEADDAN PROFIT 10,0 % x D HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Tabel 1.7 Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
Total biaya pekerjaan Penyiapan Badan Jalan  = harga satuan  pekerjaan x Volume pekerjaan = 2.282,71 x 17.160.00 = Rp 39.171.303,06 Masa pelaksanaan : 0,22 Bulan

## Lapis Pondasi Aggregat Kelas A

## Tabel 1.8 Lapis Pondasi Agregat Kelas A Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
Total  biaya  pekerjaan  Lapis  Pondasi  Agregat  Kelas  A=  harga  satuan    pekerjaan  x  Volume pekerjaan = 487.538,43 x 2.574.00 = Rp 1.254.923.918,82 Masa pelaksanaan : 0,65 Bulan
Galian Untuk Selokan Draimase dan Saluran Air
No Komponen
satuan Perkiraan kuantitas Herga satuan
Harga jumlah A Tenaga 1 Pekerja Jam 0,00909091 8.000,00 72,73 Rp 2 Mandor Jam 0,00227273 9.000,00 20,45 Rp 93,18 Rp B Bahan 0.00
C Peralatan 1 Motor grader Jam 0,00227273 667.496,44 1.517,04 Rp 2 Vibrator roller Jam 0,00094127 387.746,53 364,97 Rp 3 Alat bantu LS 1,0000 100,00 100,00 Rp 1.982,01 Rp D 2.075,19 Rp E 207,52 Rp F 2.282,71 Rp Jumlah harga tenaga Jumlah harga bahan Jumlah harga peralatan JUMLAH HARGA TENAGA,BAHAN, DAN PERALATAN OVERHEADDAN PROFIT 10,0 % x D HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E) No Komponen
satuan Perkiraan kuantitas Herga satuan Harga jumlah A Tenaga 1 Pekerja Jam 0,31236055 8.000,00 2.498,88 Rp 2 Mandor Jam 0,04462294 9.000,00 401,61 Rp 2.900,49 Rp B Bahan 1 Aggregar A M3 1,25860927 239.116,79 300.954,61 Rp 300.954,61 Rp C Peralatan 1 Wheel loader Jam 0,04462294 464.136,81 20.711,15 Rp 2 Dump truck Jam 0,37597572 278.241,85 104.612,18 Rp 3 Motor grader Jam 0,00912742 667.496,44 6.092,52 Rp 4 Tandem roller Jam 0,0107095 367.410,24 3.934,78 Rp 5 Water tank truck Jam 0,01405622 278.241,85 3.911,03 Rp 6 Alat bantu LS 1,0000 100,00 100,00 Rp 139.361,66 Rp D 443.216,76 Rp E 44.321,68
Rp F 487.538,43 Rp JUMLAH HARGA TENAGA,BAHAN, DAN PERALATAN Jumlah harga tenaga Jumlah harga bahan Jumlah harga peralatan OVERHEADDAN PROFIT 10,0 % x D
HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Total  biaya  pekerjaan  galian  untuk  selokan  drainase  =  harga  satuan    pekerjaan  x  Volume pekerjaan = 62.380.970,00 x 1.386,00 = Rp 86.460.022,63 Masa pelaksanaan : 0,14 Bulan

## Lapis Pondasi Aggregat Kelas B
Total  biaya  pekerjaan  Lapis  Pondasi  Agregat  Kelas  B=  harga  satuan    pekerjaan  x  Volume pekerjaan = 429.520,90 x 3.432.00 = Rp 1.474.115.728,08 Masa pelaksanaan : 0,87 Bulan

## Lapis resap pengikat-Aspal cair/Emulsi
Total biaya pekerjaan Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair/Emulsi = harga satuan  pekerjaan x Volume pekerjaan = 11.544,67 x 13.728.00 = Rp 158.485.229,76 Masa pelaksanaan : 0,01 Bulan

## Lapis perekat-Aspal cair/Emulsi
Total  biaya  pekerjaan  Lapis  Pengikat  –  Aspal  Cair/Emulsi  =  harga  satuan    pekerjaan  x Volume pekerjaan = 12.861,99 x : 13.728.00 = Rp 176.569.398,72 Masa pelaksanaan : 0,01 Bulan Lataston lapus AUS (HRC-WC) 3.0 cm (Gradasi senjang/semi senjang)
Total  biaya  pekerjaan  Lataston  Lapis  Aus  (HRS  –  WC)  3.0  cm  gradasi  senjang/semi senjang= harga satuan  pekerjaan x Volume pekerjaan = Rp 1.647.996,38 Masa pelaksanaan :

## Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)
Total  biaya  pekerjaan  Lataston  lapis  pondasi  (HRS-Base)  =  harga  satuan    pekerjaan  x Volume pekerjaan = 1.527.740,78 x 1.558.13 = Rp 2.380.418.741,54 Masa pelaksanaan : 0,13 Bulan

## Lapis permukaan penetrasi Macadam (t=5cm)
Total  biaya  pekerjaan  Lapis  Permukaan  Penetrasi  Macadam  T  =  5  cm    =  harga  satuan pekerjaan x Volume pekerjaan = Rp 1.505.023,51 Masa pelaksanaan :

## Beton Struktur F’c = 20MPa
Total  biaya  pekerjaan  Beton  Struktur  fc  =  20  Mpa=  harga  satuan    pekerjaan  x  Volume pekerjaan =  1.813.621,65 x 21.84  = Rp 39.609.496,83 Masa  pelaksanaan : 0,24 Bulan

## Baja Tulangan polos bjTP 280
Total  biaya  pekerjaan  Baja  Tulang  Polos  –  BJTP  280=  harga  satuan    pekerjaan  x  Volume pekerjaan =  21.745,11 x 2.700.20 = Rp 58.716.146,02 Masa  pelaksanaan :  0,54 Bulan

## Beton mutu rendah dengan F’c = 15MPa (K-175)
Total  biaya  pekerjaan  Beton  Mutu  Rendah  dengan  fc  =  15  Mpa  (K-175 = harga  satuan pekerjaan x Volume pekerjaan =  1.261.026,87 x 1.287.00 = Rp 1.622.941.581,69 Masa  pelaksanaan : 7,17 Bulan Pasangan Batu Total  biaya  pekerjaan  Pasangan  batu = harga  satuan    pekerjaan  x  Volume  pekerjaan  = 736.106,69 x  1.533.16 = Rp 1.128.569.332,84 Masa pelaksanaan : 5,02 Bulan Marka jalan Termoplastik
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Total  biaya  pekerjaan  Marka  jalan  termoplastik = harga  satuan    pekerjaan  x  Volume pekerjaan =  286.200,17 x  193.05 = Rp 55.285.286,83 Masa pelaksanaan : 0,08 Bulan Patok Kilometer Total biaya pekerjaan Patok kilometer = harga satuan  pekerjaan x Volume pekerjaan =  Rp 556.721,31 Masa pelaksanaan :
Tabel 1.9 Rekapitulasi Total Harga Pekerjaan Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022
No Jenis pekerjaan
Jumlah harga (Rp) 1 Galian untuk selokan drainase dan saluran air Rp              86.460.022,63 2 Pasangan batu dan Mortar Rp            601.935.331,46 3 Galian biasa Rp              93.736.249,75 4 Galian batu 139.586.131,08 Rp 5 Timbunan biasa dari sumber galian 180.609.270,82 Rp 6 Timbunan pilihan dari sumber galian 1.033.033.231,66 Rp 7 Penyiapan badan jalan 39.171.303,06 Rp 8 Lapis pondasi aggregate kelas A 1.254.923.918,82 Rp 9 Lapis pondasi aggregate kelas B 1.474.115.728,08 Rp 10 Lapis resap pengikat-Aspal cair/Emulsi 158.485.229,76 Rp
11 Lapis perekat-Aspal cair/Emulsi 176.569.398,72 Rp 12 Lataston lapus AUS (HRC-WC) 3.0 cm (Gradasi
senjang/semi senjang)
1.647.996,38 Rp
13 Lataston lapis pondasi (HRS-BASE)
2.380.418.741,54
Rp 14 Lapis permukaan penetrasi Macadam (t=5cm) 1.505.023,51
Rp
15 Beton Struktur F’c = 20MPa
39.609.496,83
Rp 16 Baja Tulangan polos bjTP 280
58.716.146,02 Rp
17 Beton mutu rendah dengan F’c = 15MPa (K-175) 1.622.941.581,69
Rp 18 Pasangan Batu 1.128.569.332,84 Rp 19 Marka jalan Termoplastik 55.285.286,83 Rp 20 Patok Kilometer
556.721,31 Rp JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN 10.527.876.142,79 Rp REKAPITULASI TOTAL HARGA PEKERJAAN
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Tabel 1.10 Time schedule Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2022 4. Kesimpulan Darinhasil  data  lapanganndan  dan perhitungan perencanaannperkerasan jalan,biaya  serta  durasi  waktu  yang dibutuhkan  dalam  pekerjaan  proyek peningkatan  jalan  Weekapoda-Dikira Kabupaten  Sumba  Barat  Daya  diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Tembal perkerasannlentur dengannlebar jalan 4 meternmenggunakan aspalnhotmix dengan  ketebalan  tiap  lapis    dan  total volume  hotmix adalah sebagai berikut :
 Lapis permukaan = 4 cm = 0,04 M
 Lapis pondasi atas = 15 cm = 0,15 M
 Lapis  pondasi  bawah  =  20  cm  = 0,20 M
 Volume  total  kebutuhan  hotmix 1.558,13 ton
Total biaya
keseluruhan pekerjaan perkerasan  jalan  pada  proyek  peningkatan
jalan  Weekapoda-Dikira  sebesar  Rp. 10.527.876.142.79  dengan  total  biaya penggunaan hotmix sebesar Rp.
2.380.613.851,00.
Durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek peningkatan jalan ini menghabiskan waktu selama  jangka  waktu  pelaksaan  pekerjaan 240 hari  kalender.

## Saran
Adapun diberikan saran dari penelitian ini yakni  dapat  ditetapkan  pembuatan  lapisan aspel dengan baik dengan tingkat ketebalan yang sama sehingga memudahkan kegiatan pada lapangan. Jika hasil  diperoleh  dengan  pembiayaan  pecah ataupun  decimal,  hendaknya  dilakukan pembulatan.

## Daftar Pustaka
Jurnal Sains Riset (JSR) p-ISSN: 2088-0952, e-ISSN: 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Chandra,  et  al.  ,.  (2003). Pengendalian Biaya Proyek . Ervianto,  W.  I.  (2004). Teori-Aplikasi Manajemen   Proyek   Konstruksi .  ANDI Yogyakarta. Imam Soeharto. (1999). Manajemen proyek  jilid  1 :  Dari  konseptual  sampai operasional .
Erlangga.