## ANALISIS BIAYA DAN WAKTU  BERDASARKAN ANALISA PRODUKSIVITAS ALAT BERAT PEKERJAAN TANAH GALIAN (PEMBUATAN PIT) PADA PROYEK INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
Sri Martini 1 , Sudirman Kimi 2 , Sukma Mulya 3
Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Palembang Sukma.mulya28@gmail.com bearing@um-palembang.ac.id

## ABSTRACT
Technological advances provide opportunities for construction workers to use heavy equipment as a substitute for manual equipment. Heavy equipment can be a solution to increase the efficiency and effectiveness of work implementation, which can be seen in the cost calculation or unit price.
It  can  be  seen  that  alternative  3  uses  2  units  of  Kobelco  PC-200  excavators,  4  units  of  5  m3 dump  trucks,  these  alternatives  have  the  smallest  time  difference  to  the  original  conditions  in  the field. Therefore, it is very time efficient and fast to process and costs slightly increases and results in fast and efficient workmanship. It can be seen for the difference in costs of - 28,905,973 (- 26%) and the difference in  total  working  time  of  -25  hours  (-  40%).  Referring  to  the  description  of  the  calculation  of  the comparison between the original conditions in the field with alternative calculations, if a minus (-) result is  obtained  then  the  work  is  faster.  So  it  can  be  recommended  to  use  alternative  3  to  carry  out  soil removal work in the Wastewater Treatment Plant project. Palembang, South Sumatra.

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Alat  Berat  adalah  peralatan  mesin berukuran  besar  yang  didesain  untuk melaksanakan  fungsi  kontruksi  seperti pengerjaan tanah, kontruksi jalan, kontruksi  bangunan,  dan  pertambangan. Keberadaan alat berat dalam setiap  proyek sangatlah  penting  guna  mepembangunan infrastruktur  dibidang  konstruksi.  Alat berat  merupakan  faktor  penting  penting dalam pembangunan proyek besar. Keuntungan  menggunakan alat  berat dibanding  dengan  alat  manual  yaitu  dapat menyelesaikan  pekerjaan  pembangunan lebih cepat. Sehingga tidak perlu memakan waktu  lama  untuk  bisa  menyelesaikannya. Selain waktu kerja yang bisa dioptimalkan, biaya  pembangunannya  juga  bisa  diatur kembali.  Penggunaan  alat  berat  yang kurang  tepat  dengan  kondisi  dan  situasi lapangan  pekerjaan  akan  berpengaruh berupa  kerugian  antara  lain  rendahnya produksi,  tidak  tercapainya  jadwal  atau target  yang  telah  ditentukan  atau  kerugian
biaya  perbaikan  yang  tidak  semestinya.
Analisis biaya adalah suatu cara perhitungan  harga  satuan  pekerjaan  yang dijabarkan  dalam  perkalian  indeks  alat yang  digunakan  dan  upah  kerja  dengan harga sewa peralatan dan standar pengupahan pekerjaan, untuk
menyelesaikan satu pekerjaan.
Pekerjaan  penggalian  tanah  (quarry), kita  dituntut  untuk  memilih  alat  berat  yang tepat  dan  efisiensi  dalam  berproduksi, karena  merupakan  lahan  tambang  galian tanah  yang  kontur  alam  dan  elevasinya sangat  tidak  beraturan.  Alat  yang  dipilih bukan  hanya  sekedar  untuk  menggali,  akan tetapi  dituntut  untuk  bisa  mengangkat material  sekaligus  membuang  material  ke dump  truck.  Maka,  dipilihlah  alat  berat yang  dianggap  cocok  untuk  galian  ialah excavator.

## 1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :
Bagaimana cara mendapatkan
kombinasi  alat  berat  yang  optimum  dari segi  biaya  dan  waktu  pada  pekerjaan  tanah pada  proyek  Inslatasi  Pengolahan  Air Limbah.

## 1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
Untuk mendapatkan kombinasi  alat berat yang  optimum  dari  segi  biaya  dan  waktu pada pekerjaan tanah pada proyek pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah.

## II. LANDASAN TEORI

## 2.1  Tinjauan Umum
Pekerjaan  suatu  proyek  biasanya terjadi beberapa kendala, baik kendala yang sudah  diperhitungkan  maupun  kendala yang  diluar  dari  perhitungan  perencanaan. Kendala  tersebut  dapat  menjadi  penyebab keterlambatan    pelaksanaan  pekerjaan proyek,  sehingga  proyek  tersebut  tidak berlangsung  sesuai  perencanaan.  Dalam perencaan  harus  mempunyai  hal  yang diperhatikan adalah cara menghitung kapasitas  produksi  suatu  alat,  oleh  karena itu  perlu  diketahui  perhitungan  alat  secara teoritis  serta  efisiensi  kerja  sesuai  dengan job  site  yang  bersangkutan,  sehingga  dapat diperkirakan dengan tepat waktu penyelesaian volume pekerjaan.
2.2.1 Perhitungan Produktifitas Excavator
1. Menghitung Waktu Siklus (Detik)
2.  Menghitung Produksi per-siklus (M³)
- Produksi per-siklus (q) = ∑ x   Fb
3. Menghitung Kapasitas Produksi Q (M³/Jam)
- Q =    q     x   3600   x   E
Cm Keterangan : Q = Kapasitas Produksi (M³/Jam) q = Produksifitas Persiklus (M³) Cm = Waktu Siklus ( Menit ) E = Efesiensi Kerja Alat ( % ) 2.2.2 Menghitung produksi dump truck 1.  Menghitung  Kapasitas  Produksi Q (M³/Jam)
- Q =    q     x   3600   x   E Cm Keterangan : Q = Kapasitas Produksi (M³/Jam) q = Produksifitas Persiklus (M³) Cm = Waktu Siklus ( Menit )
E = Efesiensi Kerja Alat ( % )
2. Waktu siklus ( Cm ) - Cm = n x Cms + D + D + t1 + t1
V1   V2
Tabel 3.1 Waktu Bongkar Muat (t1)
Sumber : Rochmanhadi (1986)
Tabel 3.1 Waktu Tunggu dan Tunda (t1)
Sumber : Rochmanhadi (1986)

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1 Tujuan Penelitian
Gambar Lokasi
Proyek  pembangunan  ini  dapat  di definisikan sebagai suatu rangkaian aktifitas  pekerjaan yang  terdiri  dari
rangkaian  bagian  pekerjaan  yang  saling berkaitan  satu  dengan  yang  lain  dan melibatkan banyak orang serta sumber daya manusia  untuk  mengerjakan  segala  sesuatu didalamnya,  dengan  biaya  serta  waktu tertentu,  menyangkut  persiapan,  survey, penyusunan  konsep,  hingga  pada  tahap implementasi  konsep  tersebut,  yang  pada akhirnya  secara  bersama-sama  mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
KONDISI OPERASI KERJA BAI K SED ANG KUR ANG Waktu buang (menit) 0,5 – 0,7 1,0 – 1,3 1,5 – 2,0

## 3.2 Data Penelitian
Pengumpulan  data  dapat  dilakukan melalui  beberapa  ketentuan  yang  disusun secara  sistematis.  Peneliti  memastikan semua  data  yang  dibutuhkan  tersusun  rapi untuk  bisa  melakukan  proses  pengambilan data.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  mengenai  optimalisasi  alat  berat pembangunan  instalasi  pengolahan  air limbah yaitu :
3.2.1 Data Primer Sumber  data  primer  bisa  langsung didapatkan dengan melakukan wawancara  langsung  di  kontraktor  dan pengambilan  data  yang  diperoleh  dari proyek  untuk  kepentingan  penelitian. Data  yang  diperlukan  untuk  penelitian adalah sebagai berikut:
a. Jenis alat yang digunakan,
b. Spesifikasi alat
c.  Biaya Peminjaman Alat
3.2.2 Data Sekunder
Sumber  sekunder,  yaitu  data  yang diperoleh  dari  instansi  terkait,  studi  yang pernah dilakukan. Data sekunder berfungsi sebagai pendukung data primer. Data yang diambil meliputi :
a.  Data  proyek  yang  diambil  dari dokumen penyewaan alat.
b.  Data  yang  diambil  dari  laporan penyewaan alat per-jamnya.

## IV. HASIL PERHITUNGAN
DAN

## PEMBAHASAN
4.1 Hasil Perhitungan Sebelum saya melakukan perhitungan  pada  perhitungan  kontraktor kita  terlebih  dahulu  ada  data  produktivitas alat  pada  pengerjaan  galian  tanah  yang dilakukan  langsung  dilapangan  yang  di tinjau  dari  perhitungan Excavator dan
Dump Truck .

## 4. 2 Analisa Data
4.2.1 Jenis Alat Berat yang Digunakan
Berikut ini merupakan jenis alat berat yang akan  digunakan  pada  tugas  akhir  ini sebagai perhitungan kombinasi pada Proyek  Pembangunan  Instalasi  Pengohalan Air  Limbah, Palembang, Sumatera Selatan. Alat alat yang digunakan dalam tugas akhir ini  diharapkan  mampu  mengoptimalkan pekerjaan  dari  segi  biaya  dan  waktu.  alat yang digunakan antara lain .

## 4.2.2 Perhitungan Analisis Alternatif Kombinasi Alat Berat
Berikut  ini  adalah  beberapa  perhitungan alternatif  yang  akan  dianalisis  berdasarkan perhitungan  produksi  alat  dan  biaya  sewa serta  dengan  penjelasan  secara  teknis pengerjaan.
1.  Jenis alat : Excavator
Merk/Jenis  : Kobelco PC 200
Kapasitas : 0,8 m 3 Tahun pembuatan : 2012 Kondisi : Baik 2.  Jenis alat : Dump truck Merk/Jenis  : Hino Dutro 130HD Kapasitas : 5 m 3 Tahun pembuatan
: 2013
Kondisi : Baik

## Analisis Perhitungan Alternatif 1
Biaya  sewa  alat  berat  per  jam menggunakan  biaya  sewa  alat  yang sudah  dihitung  pada  tugas  akhir  ini. Berikut  adalah  perhitungan  waktu  dan biaya untuk kondisi asli dilapangan
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Alternarif 1

## Analisis Perhitungan Alternatif 2
Biaya  sewa  alat  berat  per  jam menggunakan  biaya  sewa  alat  yang sudah  dihitung  pada  tugas  akhir  ini. Berikut  adalah  perhitungan  waktu  dan biaya untuk kondisi asli dilapangan
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Alternarif 2

## Analisis Perhitungan Alternatif  3
Biaya  sewa  alat  berat  per  jam menggunakan  biaya  sewa  alat  yang sudah  dihitung  pada  tugas  akhir  ini. Berikut  adalah  perhitungan  waktu  dan biaya untuk kondisi asli dilapangan
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Alternarif 3

## 4.3 Pembahasan

## a. Alternatif 1
Hasil  analisis  berdasarkan  data dan  analisis  didapatkan  hasil  sebagai berikut :

## Tabel 4.6 Jumlah, Biaya dan Waktu Alat Berat Alternatif 1
b. Alternatif 2
Hasil  analisis  berdasarkan  data dan  analisis  didapatkan  hasil  sebagai berikut :
Tabel 4.7 Jumlah, Biaya dan
Waktu Alat Berat Alternatif 2 Jenis Alat Jumlah Alat ( Unit ) Durasi (Jam)
Biaya
Excavator 2 18 Rp 52.958.956 Dump Truck 3 25 Rp 48.669.600
Total 43 Rp 100.628.556 Jenis Alat Jumlah Alat ( Unit ) Durasi (Jam) Biaya Excavator 1 37 Rp 33.318.927 Dump Truck 4 19 Rp 58.669.556 Total 56 Rp 91.988.483 Jenis Alat Jumlah Alat ( Unit ) Durasi (Jam) Biaya Excavator 2 18 Rp 52.958.956 Dump Truck 4 19 Rp 58.948.544 Total 36 Rp 110.904.500
Jenis Alat Existing Kontraktor Hasil Perhitungan Alternatif 1 Julah Alat 1 Unit Julah Alat 2 Unit Excavator Durasi Kerja 37 Jam Durasi Kerja 18 Jam Biaya Alat Rp 33.318.927 Biaya Alat Rp 52.958.956 Jenis Alat Existing Kontraktor Hasil Perhitungan Alternatif 1 Julah Alat 3 Unit Julah Alat 3 Unit Dump Truck Durasi Kerja 25 Jam Durasi Kerja 25 Jam Biaya Alat Rp 48.669.600 Biaya Alat Rp 48.669.600 Jumlah Harga Rp 81.998.527 Jumlah Harga Rp 100.628.556 Jenis Alat Existing Kontraktor
Hasil Perhitungan Alternatif 2 Julah Alat 1 Unit Julah Alat 1 Unit Excavator Durasi Kerja 37 Jam Durasi Kerja 37 Jam Biaya Alat Rp 33.318.927 Biaya Alat Rp 33.318.927 Julah Alat 3 Unit Julah Alat 4 Unit Dump Truck Durasi Kerja 25 Jam Durasi Kerja 19 Jam Biaya Alat Rp 48.669.600 Biaya Alat Rp 58.669.556 Jumlah Harga Rp 81.998.527 Jumlah Harga Rp 91.988.483
c. Alternatif 3
Hasil analisis berdasarkan data dan analisis didapatkan hasil sebagai berikut :
Tabel 4.8 Jumlah, Biaya dan Waktu Alat Berat Alternatif 3

## 4.3.1 Hasil Rekapitulasi Perbandingan Alternatif Alat Berat
Dari  hasil  perhitungan  alternatif  1,  alternatif  2  dan  3  dapat  dilihat  pada  hasil  rekapitulasi perbandingan alat berat dari segi biaya dan waktu dalam bentuk persen (%) yang didapat :
Tabel 4.9 Hasil Rekapitulasi Perbandingan Alternatif Alat Berat

## V. KESUMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
Mengacu  pada  hasil  analisis  dan rekapitulasi  perbandingan  alternatif  alat berat, maka dapat disimpulkan: Untuk mendapatkan kombinasi alat berat yang  optimum  dari  segi  biaya  dan  waktu pada pekerjaan tanah pada proyek pembangunan  Instalasi  Pengolahan  Air Limbah.  Dapat  dilihat  alternatif  3  yang menggunakan  2  unit excavator Kobelco PC-200,  4  unit dump  truck kapasitas  5  m 3 , alternatif  tersebut  memiliki  selisih  waktu paling kecil terhadap kondisi asli dilapangan.  Oleh  karna  itu  waktu  yang sangat efisien dan cepat pengerjaannya dan
biaya yang sedikit bertambah dan menghasilkan  pengerjaan  yang  cepat  dan efisien  dalam  pengerjaanya.  Dapat  dilihat untuk  selisih  biaya  sebesar  -  28.905.973  (- 26 %) dan selisih total untuk  waktu kerja - 25 jam (- 40 %). Mengacu pada keterangan perhitungan  perbandingan  antara  kondisi asli dilapangan dengan perhitungan
alternatif, apabila didapatkan hasil minus (-) maka pekerjaan lebih cepat. Sehingga dapat direkomendasikan  menggunakan  alternatif
3 untuk melaksanakan pekerjaan
pemindahan  tanah  pada  proyek  Instalasi Pengolahan Air Limbah. Palembang, Sumatera Selatan. Jenis Alat Existing Kontraktor Hasil Perhitungan Alternatif 3 Julah Alat 1 Unit Julah Alat 2 Unit Excavator Durasi Kerja 37 Jam Durasi Kerja 18 Jam Biaya Alat Rp 33.318.927 Biaya Alat Rp 52.958.956 Julah Alat 3 Unit Julah Alat 4 Unit Dump Truck Durasi Kerja 25 Jam Durasi Kerja 19 Jam Biaya Alat Rp 48.669.600 Biaya Alat Rp 58.669.556 Jumlah Harga Rp 81.998.527 Jumlah Harga
Rp 110.904.500
Existing Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Biaya Rp 81.998.527  Rp 100.628.556 Rp 91.746.949 Rp 110.907.544 Waktu (jam) 62 jam -19 jam -7 jam -25 jam Biaya (%) 0 18% 10% 26 % Waktu (%) 0 - 30 % - 11,2 % - 40 % Alat 1 Ex, 3 Dt 2 Ex, 3 Dt 1  Ex, 4 Dt 2  Ex, 4 Dt
5.2 Saran Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapet memperbanyak alternatif dengan  kapasitas  produksi  yang  berbeda dari alat berat, sehingga dapat menghasilkan  waktu  dan  biaya  pekerjaan yang  efisien,  selain  itu  karena  jalur  yang dilewati  adalah  kawasan  jalan  raya  maka sabaiknya  untuk  penelitian  selanjutnya memperhatikan  jalur  yang  akan  dilewati oleh dump  truck dalam  pekerjaan pengangkutan dan pembuangan tanah pada proses pengerjaan di lapangan.

## REFRENSI
Indriatma,  Bayu  dan  Prastyanto,  Iwan (2005),  Analisis  Manajemen  Alat Berat .
Rasyid,  Muhammad  Rusli  (2008),  Analisis Produktivitas Alat-Alat Berat Proyek.. Santoso,  Rio  Bayu  (2013),  Analisis Manajemen  Alat Berat Berdasarkan Nilai  Biaya  dan  Waktu  Optimal Produktivitas. Rochmanhadi,  1986. Alat–Alat  Berat  dan Penggunaannya, Departemen Pekerjaan  Umum,  Badan  Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta.
Rostiyanti,  Fatena  Susy,  2008 Alat  Berat untuk  Proyek  Konstruksi ,  Penerbit
Rineka Cipta, Jakarta. Kusjadmikahadi,  R.  Amperawan  (1999), Studi  Keterlambatan  Kontraktor Dalam Melaksanakan Proyek Konstruksi. Santoso,  Rio  Bayu  (2013),  Analisis Manajemen  Alat  Berat  Berdasarkan
Nilai   Biaya  dan  Waktu  Optimal Produktivitas.