PENINJAUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN PILE CAP PADA PROYEK PEMBANGUNAN FLY OVER GELUMBANG RUAS BTS. KAB OGAN ILIR / BTS. KAB MUARA ENIM – BTS. KOTA PRABUMULIH (PROVINSI SUMATERA SELATAN)

## ALVIN OKTARIAN, FARLIN ROSYAD
Universitas Bina Darma, Palembang oktarianalvin@gmail.com, farlin.rosyad@binadarma.ac.id
Abstract: A pile cap is a structural element used in construction to distribute the load from one or several piles to a wider foundation. The pile cap functions as a load spreader to reduce the pressure  received  by  the  foundation  and  prevent  deformation  or  structural  failure.  Pile  caps are  usually  made  of  reinforced  concrete  and  placed  at  the  top  of  connected  piles.  Pile  cap shapes  can  vary,  including  square,  rectangular,  or  circular,  depending  on  the  configuration and applied structural loads. Pile caps are also often used to connect and strengthen piles as a whole, thus forming a strong and stable structure. Pile caps are an important component in the construction of buildings, bridges, piers and other structures that use pile foundations. Keywords: Pile cap Foundation, Fly Over construction
Abstak: Pile  cap  adalah  elemen  struktural  yang  digunakan  dalam  konstruksi  untuk mendistribusikan  beban  dari  satu  atau  beberapa  tiang  (pile)  ke  pondasi  yang  lebih  luas.  Pile cap berfungsi sebagai penyebar beban  untuk  mengurangi tekanan  yang diterima oleh pondasi dan  mencegah  deformasi  atau  kegagalan  struktural.  Pile  cap  biasanya  terbuat  dari  beton bertulang  dan  ditempatkan  di  bagian  atas  tiang-tiang  yang  saling  terhubung.  Bentuk  pile  cap dapat bervariasi, termasuk persegi, persegi panjang, atau bundar, tergantung pada konfigurasi dan  beban  struktural  yang  diterapkan.  Pile  cap  juga  sering  digunakan  untuk  menghubungkan dan  mengokohkan  tiang-tiang  secara  keseluruhan,  sehingga  membentuk  struktur  yang  kokoh dan  stabil.  Pile  cap  merupakan  komponen  penting  dalam  konstruksi  bangunan,  jembatan, dermaga, dan struktur lainnya yang menggunakan pondasi tiang.
Kata kunci : Pondasi Pile cap, kosntruksi Fly over

## A. Pendahuluan
Fly  over  atau  jalan  layang  merupakan  suatu  kontruksi  bangunan  yang  memungkinkan suatu  jalan  yang  menyilang  sungai  atau  saluran  air,  lembah  atau    persimpangan  jalan  yang menyilang  atau tidak sebidang untuk menghindari daerah / kawasan yang selalu menghadapi permasalahan kemacetan lalu lintas yang melewati persilangan kereta api untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efesiensi, Oleh karena itu perlu adanya pembangunan Jalan layang agar  mempertimbangkan  fungsi  kebutuhan  transportasi,  persyaratan  teknis  dan  estitika arsitektural
Proyek  pembangunan  fly  over  di  Gelumbang  ini  adalah  merupakan  langkah  strategis untuk  meningkatkan  kelancaran  mobilitas  transportasi  di  tempat  tersebut.  Faktor  yang pendukung  pembangunan  ini  adalah  terdapat  perlintasan  kereta  api  yang  mana  pada  saat perlintasan  di  tutup  maka  terjadi  pemadatan  lalu  lintas  yang  membuat  mobilisasi  transportasi terhambat  dan  terkadang  arus  kereta  api  saat  ini  sangat  tinggi  begitu  dominan  mengangkur batu bara melalui rangkaian gerbong yang cukup panjang.
Menurut (Siswanto,1993), secara umun bentuk dan bagian-bagian suatu struktur jembatan dapat dibagi dalam  empat bagian  utama, yaitu : struktur bawah, struktur atas, jalan pendekat, bangunan  pengaman.  Pada  umumnya,  jembatan  terdiri  dari  dua  bangunan  utama,  yaitu bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas merupakan bagian yang menerima beban langsung  yang  meliputi  beban  sendiri,  beban  mati,  beban  lalu  lintas,  gaya  rem  dan  lain-lain. Sedangkan  bangunan  bawah  merupakan  bagian  yang  berfungsi  memikul  seluruh  beban struktur  atas  dan  beban  lain  yang  ditimbulkan  oleh  tekanan  tanah,  aliran  air  dan  hanyutan, gesekan pada tumpuan, dan lain-lain.

## B. Metodologi Penelitian
Laporan  perencanaan  dan  pelaksanaan  girder  pada  pembangunan  Fly  Over  ini mendapatkan  beberapa  sumber  data  dengan  menggunakan  beberapa  metode  yang  digunakan untuk memperoleh data sebagai berikut:
1.Metode  observasi  (pengamatan)  dalam  metode  observasi  ini  pelaksanaan  yang dilakukan  adalah  dengan  mengamati  proses  pekerjaan  yang  berlangsung  dari  awal hingga akhir pekerjaan.
2.Metode instrumen dilakukan dengan memanfaatkan peralatan seperti kamera atau alat tulis.
3.Metode dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk megumpulkan data melalui dokumen,  dengan  mengkaji  berbagai  dokumen  terkait  yang  mencakup  semua informasi yang diperlukan dalam peneitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
Metode  pelaksanaan  pekerjaan Pile  cap memiliku  beberapa  pekerjaan  antara  lain, pembobokan Bore  pile ,  Pengecoran  lantai,  pekerjaan  bekisting,  pemasangan  besi,  pekerjaan pengecoran.
1.Pembobokan Bore Pile
a. Pembobokan bore  pile hanya  boleh  dilakukan  setelah  tiang  tersebut  stabil,  dan tidak menunjukan lagi indikasi pergerakan
b. Pembobokan tiang pancang dilakukan dengan menggunakan alat tangan ( hands toll )
c. Pembobokan  bore  pile  dilakukan  pada  bagian  betonnya  hingga  tersisa  tulangan besinya,  Tulangan  pondasi  sumuran  yang  tersisa  digunakan  sebagai  stake (panjang  penyaluran).  Stake  ini  berfungsi  sebagai  pengikat  pondasi  sumuran terhadap  pondasi  beton  di  atasnya.  pembobokan  hanya  sampai  elevasi  dasar pile cap saja
Gambar 1 Pembobokan Bore Pile
2.Pengecoran lantai
a. Dilakukan  penyedotan  air  menggunakan  pompa  air,  dasar  lubang  harus  kering agar  dilakukan    permukaan  tanah  asli.  Guna  urugan  pasir  dibawah  pile  cap untuk perbaikan dan perataan tanah.
b. Pembuatan  lantai  kerja  dilakukan  setelah  tanah  galian  selesai  diurug  dengan pasir
c. Selanjutnya  dibuat  lantai  kerja  dengan  tebal  10  cm.  Lantai  kerja  dibuat  dengan mutu beton fc’ 10 Mpa
Gambar 2 Pengecoran lantai

## 3.Pekerjaan Bekisting
a. Pemotongan multiplek dengan ukuran yang sesuai pada galian pile cap yang ada dilapangan  menggunakan  gergaji.  Kemudian  dibentuk  sesuai  dengan perencanaan,  dan  dikontrol  pada  kesikuannya  dengan  menggunakan  alat penyiku.
b. Setelah  bekisting  pada  pile  cap  terbentuk  pada  tulangan  yang  telah  terpasang sebelumnya,  perlu  diperhatikan  kebersihan  pada  cetakan  area  pile  cap diusahakan sedapat mungkin area tersebut dalam keadaan bersih.
Gambar 3 Pekerjaan Bekisting
4.Pemasangan besi
a. Pemotongan tulangan
b. Pembengkokan tulangan menggunakan kunci pembenkok dan steel bander. Pada pembengkokan  menggunakan    kunci    pembengkok  dibuat  disuatu  bantalan kemudian  dipasang  pena-  pena  penegak  dari  baja  tulangan.  Jarak-jarak tergantung pada diameter tulangan yang akan dibengkokkan
c. Pemasangan tulangan
i. Mempersiapkan bahan-bahan ke lokasi pembesian.
ii. Mengatur posisi tulangan pile cap . Untuk memberi jarak pada tulangan maka  tulangan  ditandai  dengan  kapur  agar  mempermudah    saat pengikatan dengan kawat iii. Selanjutnya  tulangan  diikat  dengan  kawat  antara  tulangan  utama  dan tulangan  geser  agar  pada  saat  pengecoran  berlangsung  tulangan  tidak bergeser
iv. Pemasangan  beton  decking  pada  rangkaian  tulangan pile  cap .  Beton decking  yang  dibuat  berbentuk  silinder.  Pekerjaan  pembuatan  beton decking ini bisa dilakukan bersamaan dengan pekerjaan penulangan
Gambar  4 Pemasangan besi

## 5.Pekerjaan pengecoran
a. Alat  dan  bahan  haruslah  dalam  keadaan  bersih  agar  kualitas  beton  terjaga. Selanjutnya  kembali  memeriksa  kondisi  bekisting  agar  saat  dilakukan pengecoran tidak terjadi kebocoran.
b. Pemeriksaan  slump  dan  pembuatan  uji  tekan  Sebelum  pengecoran  dilakukan tes uji slump. Pada proyek ini pemeriksaan di lakukan di lokasi langsung. Hasil dari tes uji slump adalah 15 cm.
c. Pengangkutan  Setelah  pengadukan  beton  ready  mix  dan  penambahan  sika selesai,  Campuran  beton  dari  Ready  mix  lansung  disalurkan  /  dituangkan  ke area  pile  cap  dari  mesin  pengaduk  pada  Concrete  Mixer  Truck  dengan Concrete Pump.
Langkah kerja pengecoran :
a. Segala  jenis  sampah  kawat  atau  sampah  lainnya  terlebih  dibersihkan agar tiak menganggu kualitas beton
b. Campuran  beton  dari  Ready  mix  lansung  disalurkan  /  dituangkan  ke area  pile  cap  dari  mesin  pengaduk  pada  Concrete  Mixer  Truck  dengan Concrete Pump
c. Kemudian dilakukan pemadatan  campuran beton dengan menggunakan alat  Vibrator,  Tujuan  dari  pemadatan  adalah  untuk  mengurangi  rongga udara dalam beton dan mencapai kepadatan maksimum.
d. Setelah  campuran  beton  terpenuhi  pada  cetakan  pile  cap  maka selanjutnya lakukan perataan campuran
Gambar 5 Pekerjaan Pengecoran
Volume pile cap :1,2 m x 1,08 m x 8 m= 10,36 m 3
 D16 = 1,58 kg/m Lebar   = 108cm - (selimut beton) = 108 cm – 5 cm= 103 cm = 1,03 m

##  Jumlah tulangan
Tinggi = 800 cm / 25 cm ( spasi antar tulangan) = 32 tulangan Jadi total berat tulangan:
 1,03 m X 32 X 1,58 kg/m = 52,07 kg
 1,03 m X 32 X 1,58 kg/m = 52,07 kg
 0,18 m X 2,5 X 1,58 kg/m = 0,71 kg
 0,34 m X 2,5 X 1,58 kg/m = 1,34 kg   +
106, 19 kg
D25 = 3,85 kg/m Tinggi = 800 cm Jumlah tulangan = 20 tulangan Jadi total berat tulangan:
 8,0 m X 20 X 3,85 kg/m = 616 kg
 0,2 m X 20 X 3,85 kg/m = 15.4 kg    +
613.4 kg

## D. Penutup
Selama  melaksanakan  Studi  Independen  di  Proyek  FO  di  Gelumbang,  dapat  diambil beberapa  kesimpulan,  antara  lain  :  Metode  pelaksanaan  pekerjaan pile  cap meliputi  proses  : persiapan alat dan bahan mulai dari mesin bor palu dan alat tangan lainnya. Setelah persiapan alat  alat  maka  langkah  pertama  dalam  pekerjaan pile  cap adalah  pembobokan bore  pile . Pembobokan dilakukan pada bagian beton hingga tersisa tulangan besinya. Setelah dilakukan pembobokan maka lantai kerja dilakukan pengecoran yang menggunakan mutu beton fc’ 10. Setelah  pengecoran  lantai  kerja  dilakukan  pekerjaan  bekisting.  Setelah  selesai  pemasangan bekisting dilanjutan  ke bagian penting dalam metode pelaksanaan pile  cap yaitu pemasangan besi  dengan  langkah  pemotongan  tulangan,  pembengkokan  tulangan  dan  pemasanagan tulangan.  Pekerjaan  terakhir  dari  metode  pelaksanaa pile  cap ini  adalah  pengecoran  pile  cap yang menggunakan mutu beton fc’ 30

## Daftar Pustaka
Bagaskara. (2022). Pengertian Dan Penerapan K3lh Dan Apa Tujuannya Andre;, & Sambuhak, Stefen. (2022). Perencanaan Proyek Pembangunan Office Centre Anfen Bagaskara. (2022). Inilah Fungsi Dan Tujian K3 Diterapkan Di Tempat Kerja Hadi,  Rahman,  Robby;  Yasin,  Nurina.  (2023)  Perhitungan  Volume  Beton Pile  Cap Pada Proyek Pembangunan Struktur Parkir ( Elevated ) Taman Mini Indonesia Indah (Tmii)