Perencanaan Tambang Secara Manual dan Software Micromine Sebagai Pembanding Pada Kapal Keruk 21 Singkep 1 Di Laut Air Kantung,
PT Timah (Persero) Tbk
Manual Mine Plan and Software of Micromine As a Compare On Dredger 21 Singkep 1 At The Air Kantung Sea, PT Timah (Persero) Tbk
Elisa 1 , Irvani 2 , Janiar Pitulima 2
1 Mahasiswa Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung
2 Staf Pengajar, Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung

## Abstract
Dredger  21  Singkep  1  is  a  mean  of  production  offshore  tin  mining  owned  PT  Timah  (Persero) Tbk,  which  in  2016  is  located  in  the  Air  Kantung  Sea.  Before  the  implementation  of  the  necessary mining mine planning as a guide to provide an overview of work in the field conditions. Mine planning studies considering the economical extraction and analysis of the operations of dredgers by applying two  ways;  manually  which  reserves  calculations  using  the  Poligon  Methods  (Area  Of  Influence)  with sea drilling spacing of 100 × 100 m and assisted Software Micromine as a comparasion. Based in the calculation, the value of the break even production of 42 tonnes ore/month and the break even grade of 0,23 kg/m 3 . Mining in May to October 2017 to continue the old location to the position of excavation to the northwest. Results obtained Idh manual production planning (Content Calculated) 1.263.980 m 3 , TDH  (Tin  Calculated)  0,292  kg/m 3 and  PDH  (Production  Calculated)  369,69  tonnes,  while  the calculation  of  Micromine  obtained  Idh  1.271.379  m 3 ,  Tdh  0,273  kg/m 3 and  Pdh  347  tonnes.  Fault tolerance value 0,58%. Repair manual planning the excavation efficiency is obtained Idh 1.283.847 m 3 increased 1,55%, Tdh 0,327 kg/m 3 increased 10,7% and Pdh 409,37 tonnes increased 11,85%. Based on  the  analysis  of  drill  profiles,  the  most  effective  method  of  extracting  using  combination  system, where the overburden excavation with long face method and leaded soil with short face method.
Keywords : Software micromine, excavation efficiency, analysis of drill profiles

## 1.  Pendahuluan
Perencanaan  tambang  untuk  memberikan gambaran  secara  umum  kondisi  dilapangan sebelum melakukan penambangan agar mencapai  target  produksi  yang  diharapkan perusahaan. Pengolahan data dalam perencanaan  tambang  timah  telah  mengalami perkembangan  yaitu  menggunakan Software Micromine yang mudah, praktis dan akurat dalam perhitungan  cadangan,  penjadwalan  produksi, pembuatan  blok  kerja  dan  berbagai  fungsi tools . Selain  itu,  perencanaan  tambang  juga  dibuat secara  manual  dengan  menghitung  cadangan bijih  timah  menggunakan  Metode  Poligon  ( Area Of Influence ) yang dapat memberikan penjelasan sistematika  dan  gambaran  dalam  membuat sebuah rencana tambang sebelum menggunakan Software Micromine .
* Korespodensi  Penulis:  (Elisa)  Jurusan  Teknik Pertambangan,  Fakultas  Teknik,  Universitas Bangka Belitung.
Email: elisasuparman77@gmail.com
Perencanaan tambang pada Kapal Keruk 21 Singkep  1  untuk  tahun  2017  dibuat  berdasarkan kajian  ekonomis  dan  analisa  pertimbangan pengoperasian  pada  Kapal  Keruk,  perhitungan cadangan  bijih  timah  menggunakan  Metode Poligon  ( Area  Of  Influence )  dan  penggunaan Software  Micromine sebagai  pembandingnya serta tingkat toleransi kesalahannya, merencanakan efisiensi penggalian untuk meningkatkan  produksi  berdasarkan  perbaikan perencanaan  tambang  yang  dibuat  secara manual,  membandingkan  hasil  perhitungan rencana kerja efisiensi penggalian dari perbaikan perencanaan  produksi  secara  manual,  dan menentukan  sistem  dan  metode  penggalian berdasarkan analisa penampang profil bor.

## Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  terletak  di  Laut  Air Kantung,  Kabupaten  Bangka  Utara  Provinsi Bangka  Belitung,  adapun  peta  lokasi  penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

## Tinjauan Pustaka

## Geologi Regional
Struktur  geologi  di  Pulau  Bangka  meliputi kelurusan,  kekar,  lipatan  dan  patahan.  Lipatan terjadi  pada  batuan  berumur  Perm  dan  Trias (Mangga  dan  Djamal,  1994).  Menurut  Margono dkk  (1995)  Lipatan  batuan  meliputi  Formasi Tanjung  Genting  dan  Formasi  Ranggam, mempunyai  arah  sumbu  timur  laut – barat  daya dan  kemiringan  besar  antara  18º  -  75º, menunjukkan  intensitas  tektonik  besar.  Katili
(1967)  menyatakan  struktur  geologi  di  Pulau Bangka  berkaitan  erat  terhadap  perlipatan batuan,  dengan  arah  umum  patahan  dan  kekar utara-selatan, timur laut-barat daya, dan tenggara-barat laut.
Laut  Air  kantung  berlokasi  di  Perairan Bangka  Utara.  Stratigrafi  regional  Bangka  Utara dibagi  menjadi  6  (enam)  formasi  berurutan  dari tua ke muda antara lain kompleks pemali, diabas penyambung,  tanjung  genting,  granit  klabat, formasi  ranggam,  dan  aluvial  (Mangga  dan Djamal, 1994).

## Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Metode  Perhitungan  Cadangan  dengan  Metode Poligon ( Area Of Influence)
Perhitungan cadangan timah secara manual dilakukan dengan cara reduksi berdasarkan pada batas  daerah  pengaruh  tiap  lubang  bor  secara extended area (Agin, 2010).
Gambar 2. Cara Menghitung Jumlah Reduksi (Sujoko dan Prabowo, 2008)
Selanjutnya  dilakukan  proses  perhitungan cadangan  bijih  timah  dengan  langkah-langkah sebagai berikut:
a.  Menghitung Isi Jumlah
IJ m 3 /jam ........(1)
b.  Menghitung volume dihitung/isi dihitung Idh = ........ (2) c.  Menghitung tebal lapisan tanah rata-rata Ddh ....... (3) d.  Menghitung luas kolong kerja/luas dihitung Ldh ....... (4) e.  Menghitung  panjang  kolong  kerja/kemajuan kapal Ldh ......(5) Panjang kolong .......(6) f.  Menghitung kadar/ grade timah rata-rata Tdh ...... (7) g.  Menghitung produksi timah/tonase (Pdh) Pdh .....(8 )

## Pertimbangan Ekonomis Penambangan
Berikut rumusan dalam menghitung pertimbangan  ekonomis  penambangan  (Lubis, 2012) :
1.  Perhitungan Break Even Production Break  Even  Production (BEP)  merupakan produksi  pulang  pokok  sehingga  dirumuskan sebagai berikut :
BEP =
........(9)
Komponen  utama  dari  biaya  operasi penambangan  terdiri  dari  tenaga  kerja,  suku cadang,  penggantian  peralatan  karena  aus  atau rusak, bahan bakar, bahan peledak dan aksesori, oli, dan lain-lain (Sulistyana, 2010). 2.  Perhitungan Break Even Grade (BEG)
a.
Koefisien Hasil (KH) KH = .......(10) b. Break Even Grade (BEG) BAK .......(11) BEG .......(12 )

## Pertimbangan Pengoperasian Kapal Keruk
Bijmolt  (2014)  menyatakan  Terdapat  tiga implikasi  kriteria  desain  penting  yang  harus dipenuhi  untuk  optimasi  tambang  Kapal  Keruk antara  lain  kedalaman  air,  arah  kolong  dan  arah penambangan.  Berikut  pertimbangan  teknis dalam pengoperasian Kapal Keruk: 1.  Lokasi Operasi
Gibbons (1987) menyatakan pada penambangan  Kapal  Keruk  yang  paling  penting adalah  kedalaman  dan  kadar  dari  cadangan, kedalaman  air  dimana  cadangan  terletak,  dan karakteristik  lingkungan  laut  kondisi  gelombang, angin, arus, pasang surut, dan badai.
2.  Indikator Kerja, menurut (Usman, 2008) : a.  Jam  Jalan  (JJ),  dirumuskan  sebagai berikut: ’
Standar  jam  jalan/bulan  =  jam  tersedia – jam stop .......(14) JJ/bulan ...... (15)
b.  Laju  Pemindahan  Tanah  (LPT),  dirumuskan sebagai berikut:
LPT = V (cuft) x 0,0283 m 3 x BPM x 60  .....(16)
Keterangan: V = Volume ember (Cuft) BPM = Bucket per menit 0,0283m 3
= Cuft
Sedangkan untuk realisasi LPT aktual dapat dihitung dengan persamaan (15) sebagai berikut.
LPT ideal ...(17) Keterangan:
% ember fulling = %pengisian ember (tanah atas dan kaksa).
Pembukaan Kolong Kerja ( Werk Put )
Siahaan  (1986)  menyatakan  membuka kolong  kerja  atau werk  put berarti  mengadakan pekerjaan  pendahuluan  penggalian  setelah Kapal  Keruk  tiba  di  tempat  operasi  yang  baru. Perhitungan  volume  tanah  pada  pembukaan kolong  kerja  harus  mengetahui  panjang  dan lebar  kolong  kerja,  tebal  kedalaman  lubang  bor rata-rata  hingga  mencapai  batas  kongline  dan lebar talud (Suyatino, 2011).

## 2.  Metode Penelitian

## Objek Penelitian
Beberapa  objek  penelitian  dalam  membuat perencanaan  tambang  secara  manual  dan software micromine sebagai  pembanding  pada Kapal  Keruk  21  Singkep  1  di  Laut  Air  Kantung adalah  laju  pemindahan  tanah  dan  jam  jalan, data  hasil  pengeboran  di  Laut  Air  Kantung,  peta cadangan  Rencana  Jangka  Panjang  Kapal Keruk,  peta  kontur  kong,  penampang  profil  bor, laporan penggalian bulanan dan keuangan Kapal Keruk  21  Singkep  1  Tahun  2015  serta  diagram Windrose Laut Air Kantung.

## Tahapan Penelitian
Tahap penelitian dilakukan dengan mengumpulkan  data – data  hasil  pengolahan. Data  ini  akan  dianalisa  keekonomisannya dengan  menghitung  titik  impas  (BEP)  dan  kadar bijih  terendah  (BEG)  yang  harus  dicapai  selama rencana penambangan pada bulan Mei - Oktober tahun  2017.  Petimbangan  menentukan front kerja  yang  aman  berdasarkan history seperti rencana  kerja  tahun  2016,  peta  kontur  kong, perkiraan  angin  dan  cuaca  pada  rencana  kerja bulan Mei - Oktober tahun 2017.
Blok  kerja  rencana  penambangan  tahun 2017  dibuat  dengan  perhitungan  cadangan menggunakan Metode Poligon ( Area Of Influence )  kemudian  dibandingkan  dengan  hasil perhitungan  menggunakan Software  Micromine . Cadangan  dari  rencana  kerja  tersebut  kemudian dihitung volume dan lamanya pembukaan kolong kerja  (WP)  dan  perencanaan  produksi  bijih perbulan dengan perhitungan secara manual dan Software Micromine kemudian dilakukan perbaikan  dengan  efisiensi  penggalian  secara manual untuk meningkatkan produksi.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Berikut  perolehan  BEP  dan  BEG  per  bulan berdasarkan  perencanaan  kerja  tahun  2017 disajikan pada Tabel 1.
Tabel  1.  BEP  dan  BEG  Per  Bulan Berdasarkan Perencanaan Kerja Tahun 2017.
Jam     LPT IJ        Idh        BEP    BEG
Bulan Jalan    (m 3 / (x10 3 /bulan /bulan  jam) m 3 )      (x10 3 ) Mei 300         500 150      136,36   42       0,31 Juni 500 450 225       204,54  42       0,20 Juli 500 450 225       204,54  42       0,20 Agustus  500 450 225       204,54  42       0,20 Septe 500 450 225       204,54  42       0,20 mber Oktober  450 400 180       163,63  42       0,26 Total 2.750 463 1.275   1118,15  252   0,23

## Analisa  Pertimbangan  Pengoperasian  Kapal Keruk 21 Singkep 1
Pertimbangan-pertimbangan  pengoperasian pada Kapal Keruk  meliputi :
1)  Lokasi Operasi
Lokasi  rencana  kerja  Kapal  Keruk  21 Singkep  1  untuk  tahun  2017  yaitu  melanjutkan penambangan  di  lokasi  tahun  sebelumnya  di Laut Air Kantung, Sungailiat sebagai upaya untuk menjaga kemenerusan cadangan.
2)  Faktor Alam Berdasarkan  diagram Windrose rekapitulasi arah  angin  di  Laut  Air  Kantung  bulan  Mei – Oktober  tahun  2011  -  2016,  pergerakan  arah angin  yang  dominan  di  Laut  Air  Kantung  adalah dari  arah  tenggara  sehingga  kapal  harus diposisikan  berlawanan  dengan  arah  angin.  Hal ini  bertujuan  agar  pengoperasian  Kapal  Keruk tidak  terganggu  karena  faktor  cuaca maka kapal harus berada di posisi barat laut.
3)  Indikator kerja
Perkiraan  rencana  jam  jalan  dan  laju pemindahan  tanah  untuk  perencanaan  tambang tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pembuatan Blok Kerja Per Bulan dengan Software Micromine
Bulan       Jam/
Laju Pemindahan  Ket. Bulan Tanah (m 3 /jam) WP Mei 250 700           Werk Put Mei 300 500           Produksi Juni 500 450           Produksi Juli 500 450           Produksi Agustus 500 450           Produksi September 500 450           Produksi Oktober 450 400           Produksi

## Perencanaan Produksi
Perencanaan produksi dibuat dalam 2 (dua) cara  yaitu  secara  manual  dan  dengan Software Micromine sebagai pembanding.
1.  Perencanaan Produksi  Secara Manual
Lebar kolong untuk pembukaan kolong kerja (werk put) direncanakan sebesar 80 m dan harus mencapai  kongline  pada  kedalaman  27  m sehingga kemunduran kapal 135 m. Perencanaan  pembukaan  kolong  kerja  dengan metode manual disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Perencanaan Pembukaan Kolong Kerja dengan Metode Manual
Berdasarkan  hasil  perhitungan  pembukaan kolong kerja (werk put) dan pembuatan blok kerja secara  manual  dengan  perhitungan  cadangan menggunakan Metode Poligon (Area Of Influece) maka  diperoleh  perencanaan  produksi  secara keseluruhan disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pembuatan Blok Kerja Per Bulan
denganSecara Manual Bulan Ldh Ddh Idh Tdh Pdh (m 2) (m) (m 3 ) (kg/m 3 )  (ton) Mei 4.816 28,313  136.364 0,285 38,86 Juni 7.059 28,974  204.545 0,255 52,16 Juli 6.974 29,325  204.545 0,471 96,34 Agus 7.032 29,083  204.545 0,317 64,84 Tus Septe 6.888 29,695  204.545 0,240 49,1 mber Okto 5.498 29,757  163.636 0,418 68,39 ber Total 49.070  25,758  1.263.98 0,292 369,69 2.  Perencanaan Produksi Menggunakan

## Software Micromine
Pembukaan kolong kerja (werk put)  dengan Software  Micromine perhitungannya  hampir sama  dengan  metode  manual,  perbedaannya hanya  terletak  pada  nilai  Ddh  dimana  pada Software  Micromine nilai  Ddh  dipengaruhi  oleh lubang  bor  yang  ada  pada  blok  pembukaan kolong  kerja  sehingga  perencanaannya  berubah (Tabel 5).
Tabel 5. Perencanaan Pembukaan Kolong Kerja dengan Software Micromine
Jam Jalan (jam/bulan) LPT (m 3 /jam) IJ (m 3 ) Ldh (m 2 ) Ddh (m) Idh (m 3 ) 241 700 168.58 10.804 28,3 7 153. 255 Jam Jalan (/bulan) LPT (m 3 /jam) IJ (m 3 ) Ldh (m 2 ) Ddh (m) Idh (m 3 ) 229 700 160.380 10.800 27 145.800
Hasil perhitungan cadangan dan pembuatan blok  kerja  yang  disinkronkan  dengan  Idh  pada masing-masing  blok  kerja  per  bulan  maka diperoleh hasil pada Tabel 6.
Tabel 6. Hasil Pembuatan Blok Kerja Per Bulan dengan Software Micromine Bulan  Ldh Ddh Idh Tdh Pdh (m 2 ) (m) (m 3 ) (kg/m 3 )  (ton) Mei 4.833  28,19  136.242 0,295  40 Juni 7.049  29,02  204.562 0,211  43 Juli 7.051  29,01  204.550 0,427  87
Agus 7.066  28,95  204.561 0,319  65 tus
Septe  6.888  29,70  204.574 0,255  52 mber
Okto 5.493  29,79  163.636 0,362  59 ber
Total   49.184  25,85  1.271.379 0,273  347
Efisiensi Penggalian
dari Perbaikan

## Perencanaan Tambang Manual
Efisiensi  penggalian  dilakukan  dengan mempersingkat  waktu  pembukaan  kolong  kerja dan  memotong  sedikit  bagian  dari  blok  kerja yang dinilai kurang ekonomis jika ditambang.
Tabel 7. Hasil Perhitungan Rencana Produksi
dengan Efisiensi Penggalian Bula n Ldh (m 2 ) Ddh (m) Idh (m 3 ) Tdh (kg/ m 3 ) Pdh (ton) Mei 5.87 4,60 28,396 5 166.81 8 0,28 6 47,7 Juni 7.03 2,90 29,084 204.54 5 0,26 8 54,8 Juli 6.97 7,99 29,312 9 204.54 5 0,49 6 101, 4 Agu stus 8.24 7,82 27,051 8 223.11 8 0,37 1 82,7 Sept emb er 6.87 7,08 29,743 0 204.54 5 0,23 0 47,0 Okt ober 5.50 8,55 29,705 8 163.63 6 0,52 3 85,8 Tota l 49.1 64,2 2 26,113 44 1.283. 847 0,32 7 419, 37

## Analisa Penampang Profil Bor
Berikut analisa perlapisan profil bor sayatan vertikal  yang  menunjukan  lapisan  tanah  atas, lapisan  tanah  bertimah  serta  kadar  timah  yang terdapat  pada  setiap  perlapisan  lubang  bor  dari blok  rencana  kerja  Kapal  Keruk  21  Singkep  1 Tahun  2017  dan  korelasi  lubang  bor  pada rencana  kerja  tahun  2017  dapat  dilihat  pada Gambar 3.

## Penentuan Sistem dan Metode Penggalian
1)  Sistem Penggalian
Penggalian harus dilakukan dengan hati-hati agar lapisan tanah bertimah (kaksa) dapat digali sebersih  mungkin  sehingga  sistem  penggalian yang  cocok  untuk  Kapal  Keruk  21  Singkep  1
adalah  sistem  kombinasi.  Teknis  penggalian dengan  menggunakan  sistem  ini  adalah  lapisan tanah  atas  menggunakan  sistem  maju  dengan cara menggali secara bertahap hingga mencapai lapisan kaksa.
Gambar 4. (A) Sistem Maju Untuk Lapisan Tanah Atas, (B) Sistem Tekan Untuk Lapisan Kaksa Selanjutnya  Kapal  Keruk  mundur  untuk penggalian  lapisan  tanah  bertimah  (kaksa) dengan  sistem  tekan.  Sistem  tekan  dilakukan dengan  penggalian  secara  bertahap  dari  mulai lapisan  tanah  atas  hingga  sampai  batuan dasar/ bedrock dimana  penekanan  Ladder  dapat dikonrol  yang  diikuti  dengan  perpindahan kolong/snee.
2)  Metode Penggalian
Ketebalan  lapisan  tanah  atas  yang  relatif rata memungkinkan LPT diusahakan semaksimal mungkin dapat mencapai LPT ideal sebesar 734 m 3 /jam  sehingga  langsung  dilakukan  selebar kolong  (menggunakan  metode long  face) .  Pada penggalian  kaksa  yang  tersebar  tidak  merata dimulai pada kedalaman 34 m dengan tebal yang bervariasi  maka  harus  dibuat  perpotongan kolong  kerja  misalnya  karena  lebar  kolong  kerja 160 m maka dibagi lebar kolong kerja menjadi 4 kelompok snee (ABCD-EFGH-IJKL-MNOP).

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  pada  penelitian ini,  maka  kesimpulan  yang  didapat  adalah sebagai berikut:
1)  BEP  ( Break  Even  Production )  adalah  42  ton bijih/bulan  dan  atau  BEG  ( Break  Even Grade ) sebesar 0,23 kg/m 3 .
2)  Perencanaan  lokasi  kerja  Kapal  Keruk  21 Singkep 1 untuk tahun 2017 yaitu di Laut Air Kantung Sungailiat dengan posisi penggalian berlawanan dengan arah angin yaitu ke arah barat  laut  dan  dijadwalkan  pada  bulan  Mei  - Oktober tahun 2017.
3)  Perolehan  keseluruhan  dari  perencanaan produksi perbulan Kapal Keruk 21 Singkep 1
secara  manual  yaitu  Idh  sebesar  1.263.980 m 3 dengan  Tdh  sebesar  0,292  kg/m 3 dan Pdh  sebesar  369,69  ton.  Pada  perhitungan menggunakan Software  Micromine yaitu  Idh sebesar  1.271.379  m 3 dengan  Tdh  sebesar 0,273  kg/m 3 dan  Pdh  sebesar  347  ton. Persen  toleransi  kesalahannya bernilai 0,58% .
4)  Efisiensi penggalian pada perbaikan perencanaan tambang secara manual menghasilkan Idh sebesar 1.283.847 m 3 , Tdh sebesar  0,327  kg/m 3 dan  Pdh  sebesar 419,37 ton.
5)  Berdasarkan  analisa  penampang  profil  bor, sistem  penggalian  yang  efektif  adalah menggunakan  sistem  kombinasi,  metode penggalian  menggunakan  Metode long  face untuk  tanah  atas    dan  metode  short  face untuk lapisan kaksa.

## Daftar Pustaka
Agin.  (2010) Penentuan  Reduksi  (Valensi) Daerah Pengaruh Lubang Bor Dan Perhitungan Cadangan Timah Untuk Cadangan Kapal Keruk Dan   Tambang  Darat. Buku  Ajar  Jurusan Teknik  Pertambangan  Universitas  Bangka Belitung.Bangka.
Gibbons,  H  John.  1987. Marine  Minerals: Exploring  Our  New  Ocean  Frontier. Ocean Frontier,  OTA-O-342  (Washington,  DC:  U.S. Government Printing Office, July 1987),
Katili,  J.A.  1967. Structure  And  Age  of  The Indonesian  Tin  Belt  With  Special  Reference  to Bangka .  Tectonophysics-  Elsevier  Publishing Company, Amsterdam.
(A) (B)
Lubis, Ichwan Azwardi. 2012. Penambangan Timah Alluvial . Pangkalpinang : PT
Timah
(Persero) Tbk.
Mangga, A.S. dan Djamal, B.   1994.
Peta Geologi Lembar Bangka Utara dan
Bangka
Selatan, Sumatra . Pusat  Penelitian  dan
Pengembangan Geologi, Bandung. Siahaan,  M.A.  1986. Mesin  Gali  Mangkok  dan Permasalahannya .  Pangkalpinang.  PT  Timah (Persero) Tbk. Sulistyana,  Waterman.  2010. Perencanaan
Tambang . Buku Ajar Jurusan
Teknik Pertambangan  UPN  Veteran  Yogyakarta. Yogyakarta.
Sujoko  dan  Prabowo,Sigit.  2009. Buku  Panduan Pelatihan  Geologi  Dasar,  Pemetaan  Dan Perhitungan Cadangan . Pangkalpinang. Suyatino.2011. Modul Meningkatkan Kompetensi Penggalian  Buka  Kolong  Baru  (WP)  Kapal Keruk .PT Timah (Persero) Tbk. Usman,  Wachid.  2008. Teknologi  Kapal  Keruk Timah. Bandung: Penerbit ITB.