## PERHITUNGAN RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN SERTA PENGENDALIAN PADA PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN TANAH WAY BATU MERAH KOTA AMBON
Mustika S. Lestaluhu 1) , Lenora Leuhery 2) , Henriette Dorothy Titaley 3)
1,2,3) Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Ambon
1) mustikalestaluhu@gmail.com, 2) en_lenny@yahoo.co.id , 3) titaleyhd@gmail.com

## ABSTRACT
Flood is a serious problem that occurs in Way Batu Merah, Ambon City, so efforts re needed to overcome this. Retaining walls are a solution to dealing with floods by restoring the retaining walls of soil in several STA where water  overflows  during  floods.  Retaining  walls  planning has  been  carried  out  by  previous  researchers, namely Agus S. Lating about the planning of retaining walls for STA 0+600 – STA 1+400 which occurs overflows when floods, but this research is limited to planning the dimensions of the retaining walss and the stability and bearing capacity of the walss. Retaining the land. The calculation of the budget plan aims to find out how much the budget is needed and the time to carry out the work on the contruction of the retaining walls of Way Batu Merah, Ambon City. Retaining walls planning based on previous research by Agus S. Lating is a gravity-type retaining wall with river  stone  masonry  material,  material  volime  weight  2200  Kg/M 3 ,  trapezoidal  cross  section  shape,  basic  wall width 2,50 M, wall height 3,75 M, wall width 0,50 M. Meanwhile, other data, such as the analysis of the unit price of work and the basic price, are sourced from the Ambon city PU. The calculation of the cost budget plan uses the coordinate method to calculate the area of the planned retaining wall so that the volume of each work item to be planned can be known. While for planning the time plan used S curve and CPM (Critical path method) to control the planning time so that it can be seen the work items that must be consideret at the time of implementation. Based on  the  calculation  results,  it  is  found  that  the  budget  required  for  the  contruction  of  the  retaining  wall  is Rp.7.924.700 . and the implementation time required in the contruction of retaining walls is 18 weeks with the tital time work in a week is 6 working days, so if converted into units days for the implementation of retaining wall works it is 108 calender days.

## ABSTRAK
Banjir merupakan masalah serius yang terjadi di Way Batu Merah Kota Ambon, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi  hal  tersebut.  Dinding  penahan  tanah  adalah  solusi  untuk  mengatasi  banjir  tersebut  dengan  cara merestorasi dinding penahan tanah di beberapa STA yang terjadi luberan air ketika banjir. Perencanaan dinding penahan  tanah  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  yaitu  Agus  S.  Lating  tentang  perencanaan  dinding penahan tanah untuk STA 0+600 - STA 1+400 yang terjadi luberan ketika banjir, tetapi penelitian tersebut terbatas pada  perencanaan  dimensi  dinding  penahan  tanah  serta  perhitungan  stabilitas  dan  daya  dukung  dari  dinding penahan  tanah  tersebut.  Perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya  dan  Waktu  Pelaksanaan  bertujuan  untuk mengetahui Berapa Besar anggaran biaya yang dibutuhkan dan waktu pelaksanaan pekerjaan pada pembangunan dinding penahan tanah way Batu Merah Kota Ambon. Perencanaan dinding penahan tanah berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Agus S. Lating adalah dinding penahan tanah tipe gravitasi dengan material pasangan batu kali, Berat Volume Material 2200 Kg/M 3 , Bentuk Penampang Trapesium, Lebar Dasar Dinding 2,50 M, Tinggi Dinding 3,75 M, Lebar atas Dinding 0,50 M.  Sedangkan untuk data-data lainnya seperti Analisa harga satuan pekerjaan dan  basic  price  bersumber  dari  PU  kota  Ambon.  Perhitungan  rencana  anggaran  biaya  menggunakan  metode koordinat untuk  menghitung  luasan dari  dinding  yang  akan  direncanakan  sehinga  dapat  diketahui  volume  dari setiap item pekerjaan yang akan direncanakan. Sedangkan untuk perencanaan waktu rencana digunakan Kurva S dan  CPM  (Critical  path method) untuk  mengendalikan  waktu rencana  sehingga  dapat  diketahui  item  pekerjaan yang  pada  saat  pelaksanaannya  harus diperhatikan.  Berdasarkan hasil perhitungan,  didapatkan  Anggaran  biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan dinding penahan tanah adalah sebesar Rp.7.924.700 . dan waktu pelaksanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan dinding penahan tanah adalah 18 minggu dengan jumlah waktu pelaksanaan pekerjaan  dalam  seminggu  adalah  6  hari  kerja,  maka  bila  dikonversikan  kedalam  satuan  hari  pelaksanaan pekerjaan dinding penahan tanah adalah 108 hari kalender.
Kata kunci : Dinding penahan tanah; Rencana anggaran biaya; Waktu pelaksanaan; CPM

## 1. PENDAHULUAN
Sungai Batu Merah adalah salah satu dari 5 sungai yang  tepat  berada  di  kota  Ambon,  pada  tahun  2017 bulan desember terjadi bencana banjir yang merendami desa batu merah diakibatkan oleh intensitas hujan yang tinggi serta lemahnya daya tampung sungai, sehingga air  dari  sungai  meluap  dan  merendam    hampir  60% masyarakat yang berada di sekitar daerah sungai batu merah  kota  Ambon,   tercatat  130 korban  diantaranya kehilangan rumah, luka  – luka, dan meninggal dunia. Terdapat  pula  kerusakan  infrastruktur  diantaranya kerusakan  jalan  sehingga  membuat  arus  lalu  lintas terhambat,  tanggul  jebol  dan  beberapa  rumah  di bantaran sungai hanyut tersapu banjir. Oleh karena itu sebagai  salah  satu  solusi  alternatif  maka  diputuskan untuk melakukan restorasi di Way Batu Merah dengan melakukan  penelitiam  perencanaan  dinding  penahan tanah.
Penelitian  Dinding  Penahan  (Parafet)  Untuk Mengatasi  Banjir  Di  Way  Batu  Merah  Desa  Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon oleh Agus S. Lating  pada tahun  2015  di  Way  Batu  Merah tersebut meneliti  tentang  Normalisasi  sungai  dengan  cara merestorasi  dinding  penahan  tanah  di  beberapa  STA (titik)  yang  terjadi  luberan  air  ketika  musim  hujan. Penelitian  tersebut  meninjau  kapasitas  daya  tampung sungai dan perhitungan debit banjir rencana untuk 25 tahun,  mulai  dari  hilir  hingga  ke  hulu  dan  terdapat beberapa STA (STA 0+600 – STA 1+400) yang terjadi luberan air akibat dari tidak mampu penampang sungai menampung debit banjir.
Hasil  dari  penelitian  tersebut  adalah  perencanaan dimensi dinding penahan tanah untuk STA yang terjadi luberan  serta  perhitungan  stabilitas  dan  factor keamanan dari  dinding  penahan  tanah  tersebut.  Akan tetapi  penelitian  tersebut  hanya  terbatas  pada perencanaan  dimensi  serta  stabilitas  dinding  penahan tanah yang akan digunakan untuk normalisasi sungai. Oleh  karena  itu  penulis  menindaklanjuti  dengan melakukan  perhitungan  rencana  anggaran  biaya  dan waktu  pelaksanaan  serta  pengendalian  waktu rencana pada pembangunan dinding penahan tanah di way batu merah dengan data dimensi serta gambar rencana yang sudah direncanakan dari penelitian sebelumnya untuk mengetahui  berapa  besar  anggaran  biaya  yang dibutuhkan serta bagaimana waktu rencana pelaksanaan  pada  pembangunan  dinding  penahan tanah way batu merah kota Ambon.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
RAB  adalah  suatu  acuan  atau  metode  penyajian rencana  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dari  awal pekerjaan  dimulai  hinga  pekerjaan  tersebut  selesai dikerjakan.  Rencana  biaya  harus  mencakup  dari keseluruhan  kebutuhan  pekerjaan  tersebut,  baik  itu biaya material atau bahan yang diperlukan, biaya alat (sewa atau beli), upah pekerja, dan biaya lainnya yang diperlukan.  Secara  garis  besar  RAB  terdiri  dari  2 komponen utama yaitu,
1. Volume pekerjaan
Volume  pekerjaan  dapat  diperoleh  dengan  cara melakukan  perhitungan  dari  gambar  rencana  yang tersedia atau berdasarkan kebutuhan real di lapangan. 2. Harga Satuan Pekerjaan
Harga  satuan  pekerjaan  didapat  dari  analisa  harga satuan  dengan  mempertimbangkan  banyak  hal, diantaranya  bahan/material,  upah  tenaga  kerja,  dan biaya peralatan.
Analisa  harga  satuan  pekerjaan  adalah  suatu  cara perhitungan  harga  satuan  pekerjaan  kontruksi  yang dijabarkan dalam perkalian kebutuhan bahan bangunan,  upah  kerja,  dan  peralatan  dengan  harga bangunan,  standar  pengupahan  pekerja  dan  harga sewa/beli  peralatan  untuk  menyelesaikan  per  satuan pekerjaan kontruksi, Analisa harga satuan pekerjaan ini dipengaruhi  oleh  angka  koefisien  yang  menunjukan nilai satuan bahan.material, nilai satuan alat, dan nilai satuan  upah  tenaga  kerja  ataupun  satuan  pekerjaan yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan/panduan  untuk merencanakan  atau  mengendalikan  biaya  suatu pekerjaan.

## 2.2. Time Schedule
Jadwal pelaksanaan (Time Schedule) adalah suatu alat  pengendalian  prestasi  pelaksanaan  pekerjaan secara  menyeluruh  agar  pelaksanaan  pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar.
Dalam  membuat  atau  merencanakan  Time  Schedule langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menentukan  durasi  pekerjaan  dari  setiap  item pekerjaan  yang  ada.  Terdapat  dua  cara  untuk menentukan durasi pekerjaan yaitu dengan pengamatan  atau  dengan  referensi  acuan  buku misalnya menggunakan Standart Analisa Harga Satuan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  (SNI)  dengan menggunakan koofisien yang terdapat di dalam analisa harga satuan tersebut.
Pada  AHSP  SNI  dapat  dihitung  durasi  pekerjaan dengan menggunakan indeks Upah dengan cara :

## 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 (𝑉)   ×  𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑢𝑝𝑎ℎ (𝑂𝐻) 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 … … … … … … … … … … . . . . (1)
Dengan  menggunakan  rumus  di  atas  dapat  diketahui jumlah  tenaga  kerja (pekerja, mandor,  kepala tukang, dll)   dan  juga  jumlah alat  berat  yang  akan  digunakan untuk  menyelesaikan  pekerjaan  tersebut.  Serta  dapat juga  diketahui  waktu  penyelesaian  pekerjaan  serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

## a. Diagram Balok/Bar Chart
Diagram  balok  disebut  juga  gantt  bar  chart  atau disingkat  bar  chart.  Bar  chart  adalah  diagram  alur pelaksanaan pekerjaan yang dibuat untuk menentukan waktu  penyelesaian  pekerjaan  yang  dibutuhkan. Barchart  disusun  dalam  kolom arah  vertical  dan arah horizontal.

## b. Kurva S
Kurva  S  atau  S-curve  adalah  suatu  grafik  hubungan antara  waktu  pelaksanaan  proyek  dengan  nilai akumulasi  progress  pelaksanaan  proyek  mulai  dari awal hingga proyek selesai.

## c. Network Planning CPM (Critical Path Method))
Network  planning  adalah  salah  satu  model  yang digunakan dalam menyelenggarakan proyek. Network Planning  merupakan  sebuah  alat  manajemen  yang memungkinkan  dapat  lebih  luas  dan  lengkapnya perencanaan dan pengawasan suatu proyek.
Critical Path Method (CPM), adalah teknik menganalisis jaringan kegiatan/aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total. Critical Path sebuah proyek adalah deretan aktivitas  yang  menentukan  waktu  tercepat  yang mungkin agar proyek dapat diselesaikan.

## Sumber : Kukuh Setiawan, 2016
Gambar 1. Contoh Diagram Critical Path Method Dari Gambar  1 dapat  dilihat  contoh diagram  critical path method dengan beberapa simbol sebagai berikut :
1. Anak panah                    dengan X= nama kegiatan dan t = perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Lingkaran untuk menggambarkan peristiwa (event); peristiwa mulai dan berakhirnya kegiatan.
3. Peristiwa diberi nomor, biasanya ascending, adanya jarak nomor  membuat  leluasa  bila  ada  penyisipan kegiatan baru.
4. Simbol
dengan n = nomor kegiatan, EET = earliest event time, LET = latesr event time.
5. Anak  panah  terputus  –  putus  (dummy)  untuk menunjukan kegiatan semu.
6. Dummy diperlukan untuk menggambarkan adanya hubungan  2  kegiatan,  karena  dummy  merupakan kegiatan  semu  maka  hubungan  peristiwa  tidak perlu  diperhitungkan  karena  tidak  memiliki  nama dalam  perhitungan  waktu,  sumber  daya  dan ruangan, sehingga lama kegiatannya adalah 0.
Teknik menghitung CPM
a. Hitungan maju (Forward Pass), dimulai dari start (initial  event)  menuju  finish  (terminal  event) untuk  menghitung  waktu  penyelesaian  tercepat suatu  kegiatan  (EF),  waktu  tercepat  terjadinya kegiatan  (ES)  dan  saat  paling  cepat  dimulainya suatu peristiwa (E).
Aturan hitungan maju :
a) Kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya (predecessor) telah selesai.
b) Waktu  selesai  paling  awal  suatu  kegiatan  sama dengan  waktu  mulai  paling  awal,  ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahuluinya.
𝐸𝐹 (𝑖 − 𝑗) = 𝐸𝑆 (𝑖 − 𝑗) + 𝑡 (𝑖 − 𝑗) … … … . . (2)
Keterangan : EF = Waktu selesai paling awal suatu kegiatan ES = Waktu mulai paling awal suatu kegiatan t = Durasi
b. Hitungan mundur ( Backward Pass), dimulai dari finish  menuju  start  untuk  mengidentifikasi  saat paling  lambat  terjadinya  suatu  kegiatan  (LF), waktu  paling  lambat  kegiatan  dimulai  (LS)  dan saat paling lambat suatu peristiwa terjadi (L).
Aturan hitungan mundur :
a) Waktu  paling  akhir  suatu  kegiatan  sama dengan  waktu  selesai  paing  akhir  dikurangi kurun  waktu  berlangsungnya  kegiatan  yang bersangkutan.
𝐿𝑆 (𝑖 − 𝑗) = 𝐿𝐹 (𝑖 − 𝑗) − 𝑡 … … … … … … (3)
Keterangan :
LF = Waktu paling lambat suatu kegiatan selesai LS = Waktu paling lambat kegiatan boleh mulai tanpa memperlambat proyek
t = Durasi
c. Slack dan Float, perbedaan antara LET dan EET pada  satu  lingkaran  kejadian  dinamakan event slack .  Event  salck  adalah  sejumlah  waktu  yang menyatakan  daerah  waktu  dimana  kejadian (peristiwa)  itu  dapat  atau  boleh  tertunda  tanpa mempengaruhi selesainya proyek secara keseluruhan.
d. Total  float  adalah  sejumlah  waktu  untuk penundaan  atau  waktu  terlambat  yang  terdapat pada  suatu  kegiatan  tanpa  mempengaruhi selesainya proyek secara keseluruhan atau waktu tenggang maksimum dimana suatu kegiatan boleh terlambat  tanpa  menunda  waktu  penyelesaian proyek.
Rumus total float adalah :
𝑇𝐹 (𝑖𝑗) = 𝐿𝐸𝑇 (𝑗) − 𝐸𝐸𝑇 (𝑖) − 𝐷 (𝑖𝑗) … … . ( 4)
X t n LET EET
Keterangan:
TF   = Total float
LET = Waktu peristiwa paling akhir
EET = Waktu peristiwa paling awal
D = Durasi
e. Free float adalah sejumlah penundaan atau waktu untuk  bisa  terlambat  atau  diperlambatkan kegiatan tersebut
tanpa
mempengaruhi
dimulainya kegiatan yang langsung mengikutinya atau  waktu  tenggang  maksimum  dimana  suatu kegiatan  boleh  terlambat  tanpa  menunda penyelesaian suatu kegiatan. Rumus free float :
𝐹𝐹 (𝑖𝑗) = 𝐸𝐸𝑇 (𝑗) − 𝐸𝐸𝑇 (𝑖) − 𝐷(𝑖𝑗) (𝑃𝑒𝑟𝑠. 5)
Keterangan: FF    = Free float EET = Waktu peristiwa paling awal D = Durasi
Apabila ketiga perhitungan tersebut telah selesai maka dapat diperoleh nilai slack atau float yang merupakan sejumlah  kelonggaran  waktu  dan  elastisitas  dalam sebuah  jaringan  kerja  serta  diketahui  jalur  kritis  dari perencanaan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

## 3. METODOLOGI
Lokasi  pembangunan  dinding  penahan  tanah  ini berlokasi  di  way  batu  merah,  desa  Batu  Merah  Kota Ambon,  tepatnya  pada  STA  0+600  –  STA  1+1400. Tahapan pengumpulan data pada penulisan ini dimulai dengan  wawancara  langsung  secara  terbuka  dengan peneliti  sebelumnya  terkait  penelitian  yang  telah dilakukan untuk mendapatkan rencana desain dinding penahan  tanah  yang  akan  dbangun  serta  gambar rencana,  selanjutnya  dilakukan  survey  lokasi  untuk memperoleh  dokumentasi  lokasi  dinding  penahan tanah  yang  akan  direstorasi  dan  terakhir  data-data lainnya  seperti  basic  price  dan  analisa  harga  satuan pekerjaan diperoleh dari PU Kota Ambon.

## Sumber: Penulis, 2020
Gambar 2. Kerangka Pikir
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Parameter dinding penahan Tanah
Perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya  dan  Waktu Pelaksanaan  dinding  penahan  tanah  membutuhkan data-data  yang  akurat  dan  pendukung  untuk menghasilkan  Rencana  anggaran  biaya  dan  waktu pelaksanaan  yang  baik.  Parameter  dinding  gravitasi diambil sesuai dengan data perencanaan kontruksi dari penelitian  sebelumnya.  Selain  itu  untuk  mendukung dan memperjelas dalam perhitungan rencana anggaran biaya  digunakan  juga  analisa  harga  satuan  dan  basic price  berdasarkan  SNI  dan  harga  satuan  pekerjaan daerah  setempat.  Maka  parameter  dinding  gravitasi pada proyek pembangunan dinding penahan tanah way Batu Merah Kota Ambon adalah sebagai berikut : Material dinding gravitasi : Pasangan Batu Kali Berat Volume Material : 2200 Kg/M 3 Bentuk Penampang : Trapesium Lebar Dasar Dinding : 2,70 M Tinggi Dinding : 3,50 M
Gambar 3.3 . Kerangka Pemikiran
Sumber : Penulis, 2020
Penelitian Terdahulu tentang Perencanaan dinding penahan tanah untuk mengatasi banjir di Way Batu Merah yang terbatas pada Perhitungan Stabilitas dan daya dukung dinding penahan tanah serta gambar rencana dimensi dinding penahan tanah. Kondisi Awal Permasa lahan Tidak mempunyai Rencana Anggaran Biaya dan Rencana Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Tindakan Data - Perencanaan dimensi dinding penahan tanah serta perhitungan stabilitas dana daya dukung dinding
Penahan tanah - Gambar Rencana Perhitungan Rencana Anggaran Biaya dengan menggunakan metode Analisa SNI Perencanaan Waktu Pelaksanaan dengan menggunakan Metode Kurva S dan CPM (Critical Path Method) Kondisi
Akhir Diduga melalui “Tindakan” dapat menyelesaikan “Permasalahan” pada Perencanaan Dinding Penahan Tanah Way Batu Merah
Sumber : Agus Lating, 2015
Gambar 3.  Desain Dinding Penahan tipe gravitasi
4.2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
1. Penentuan  Item  Pekerjaan  Berdasarkan  Gambar Rencana.  Perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya pada pembahasan ini dihitung berdasarkan gambar rencana  dari  penelitian  sebelumnya.  Maka  item pekerjaan  berdasarkan  gambar  rencana  tersebut yaitu :
a. Pekerjaan Persiapan
a) Mobilisasi
b) Pembersihan Lapangan
c) Pengukuran dan pemasangan bouplank
d) Papan nama proyek
e) Direksi Kit, Gudang dan Lapak Pekerja
f) Sewa Lahan
b. Pekerjaan Kontruksi
a) Pekerjaan Dewatering (Pemasangan Kistdam pasir dan penggunaan Pompa Air)
b) Pekerjaan  Galian  dan  Buangan  Lumpur  Sedimen (Mekanis)
c) Pekerjaan Galian Berbatu (Semi Mekanis)
d) Pekerjaan Pasangan Batu Kali
e) Pekerjaan Pipa Resapan
f) Pekerjaan Plesteran dinding
g) Pekerjaan Timbunan dan Pemadatan Tanah borrow area.
2. Perhitungan Volume Pekerjaan
Perhitungan  Volume  pekerjaan  berdasarkan  item pekerjaan  dan  gambar  rencana  yang  telah  ada. Perhitungan  volume  pekerjaan  pada  penulisan  ini menggunakan  perhitungan  luasan  metode  koordinat dengan  bantuan  aplikasi  Ms.  Excel  dan  program Autocad.
3. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya berdasarkan Metode analisa SNI Perhitungan  Rencana  anggaran  biaya  pada pembahasan  ini  menggunakan  metode  analisa  harga satuan  pekerjaan  berdarkan  SNI  Peraturan  Mentri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor: 28/PRT/M/2016  tentang  analisis  harga  satuan pekerjaan  bidang  pekerjaan umum  (bagian  2  Analisis harga  satuan  pekerjaan  (AHSP)  bidang  sumber  daya air)  dan  menggunakan  basic  price  /standar  harga bangunan  daerah  kota  Ambon  tahun  anggaran  2019 khususnya untuk kecamatan Sirimau. Hasil selengkapnya  untuk  perhitungan  rencana  anggaran biaya dapat dilihat pada Tabel 1 .

## 4.3. Time Schedule
Pembuatan  Time  Schedule/Waktu  Pelaksanaan Pekerjaan pada pembahasan ini menggunakan Kurva S dan juga Metode Critical Path Methode (CPM). Waktu pelaksanaan  direncanakan  dengan  kurva  S  dan pengendalian  waktu  dilakukan  dengan  menggunakan metode CPM.
Tahapan  Pembuatan  waktu  rencana  dimulai  dengan penentuan durasi pelaksanaan setiap item pekerjaan. 1. Penentuan Durasi pelaksanaan item pekerjaan Penentuan  durasi  item  pekerjaan  didasarkan  pada analisa harga satuan pekerjaan metode SNI. 2. Pembuatan Kurva S Rencana Kurva  S  Rencana  dapat  dibuat  ketika  telah diketahui Jumlah Harga dari setiap item pekerjaan dan juga  Durasi  setiap  item  pekerjaan  serta  bobot  setiap item pekerjaan. Hasil selengkapnya untuk Pembuatan Kurva S Rencana dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
3. Pengendalian waktu rencana dengan metode CPM (Critical Path Method)
Penggunaan  metode  Critical  Path  Method  (CPM) pada  pembahasan  ini  adalah  untuk  mengendalikan waktu rencana dengan cara mengetahui pekerjaan apa saja  yang  termasuk  ke dalam  jalur  kritis.  Agar  dalam pelaksanaan  pembangunan  dinding  penahan  tanah, pelaksana  dapat  lebih  focus  dan  berhati-hati  dalam pelaksanaan  pekerjaan  yang  termasuk  ke  dalam  jalur kritis. Hasil selengkapnya untuk Pengendalian Waktu Rencana dengan metode CPM dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3 serta CPM berikut ini.

## Tabel 1. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya
BOBOT ( % ) 1 3 4 5 6 7 A. PEKERJAAN PERSIAPAN 345,809,877 4.80 1 Mobilisasi Ls. 1.00 5,117,500 5,117,500 0.07 2 Pembersihana lapangan M 2 1,600.00 7,663 12,261,576 0.17 3 Pengukuran dan pemasangan Bouplank M' 18.00 8,653,888 155,769,992 2.16 4 Papan nama Proyek Ls. 1.00 1,068,556 1,068,556 0.01 5 Direksi Kit, Gudang  dan lapak pekerja M 2 66.00 1,972,610 130,192,253 1.81 6 Sewa lahan Ls. 1.00 41,400,000 41,400,000 0.57 B. PEKERJAAN KONSTRUKSI 6,858,464,805 95.20 B.1. Pekerjaan Dewatering 1 M 3 152.46 30,984 4,723,906 0.07 2 Hari 24.00 1,140,041 27,360,984 0.38 B2. Pekerjaan Bangunan 1 Pekerjaan Galian lumpur  sedimen (mekanis) M 3 6,758.78 106,395 719,098,685 9.98 2 Pekerjaan Galian berbatu  1 - 2 (semi mekanis) M 3 6,430.48 88,990 572,250,744 7.94 3 Pekerjaan Buangan Galian sedimen (jarak 3 KM) M 3 6,758.78 79,755 539,048,677 7.48 4 Pekerjaan Pasangan Batu Talud ad. 1 : 4 M 3 3,900.08 1,171,576 4,569,241,745 63.42 5 Pekerjaan Pipa Resapan dia. 2 '' M 1 442.20 168,847 74,664,027 1.04 6 Pekerjaan Plesteran dinding talud ad. 1:3 M 2 1,488.00 96,753 143,968,064 2.00 7 Timbunan dan Pemadatan Tanah Borrow Area M 3 3,041.95 68,413 208,107,972 2.89 JUMLAH HARGA  PEKERJAAN 7,204,274,682 100.00 P P N 10 % 720,427,468.2 TOTAL BIAYA 7,924,702,150.3 NILAI KONTRAK ( Dibulatkan ) 7,924,700,000 Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head max. 3m dan discharge head max. 20m
(kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m) Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) NO. URAIAN PEKERJAAN SAT.
KONTRAK 2 1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm
Sumber : Penulis, 2020
Tabel. 2 Kurva S Rencana Pelaksanaan Pembangunan Dinding Penahan Tanah Way Batu Merah A PEKERJAAN PERSIAPAN A 1 41,400,000.00 0.57 0.57 100% B 2 12,261,576.00 0.17 0.09 0.09 C 3 5,117,500.00 0.07 0.02 0.02 0.02 D 4 155,769,992.28 2.16 0.72 0.72 0.72 E 5
130,192,253.17 1.81 0.90 0.90 F 6 Papan Nama Proyek 1,068,555.85 0.01 0.01 B. PEKERJAAN KONSTRUKSI G 1 719,098,684.8 9.98 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 H 2 539,048,677.3 7.48 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 I 3 572,250,744.4 7.94
0.882579 0.882579 0.882579 0.882579 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
J 4 4,723,906 0.07 0.032785 0.032785 K 5 27,360,984 0.38 0.126596 0.126596 0.126596 L 6 4,569,241,745 63.42 5.765821 5.765821 5.765821 5.765821 5.765821 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 M 7 74,664,027.3 1.04 0.345462 0.345462 0.345462 N 8 143,968,064.5 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 O 9 208,107,972.2 2.89 0.72 0.72 0.72 0.72 7,204,274,682 100.00 0% RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN  (%) 0.68 4.21 4.30 10.93 9.27 10.02 9.14 9.14 6.65 6.65 5.77 5.77 5.77 5.77 1.57 1.57 1.57 1.25 0.00 0.68 4.89 9.19 20.11 29.38 39.41 48.55 57.69 64.34 70.99 76.76 82.52 88.29 94.05 95.62 97.19 98.75 100.00 Sumber : Hasil Perhitungan

## Tabel. 4.3 Kurva S Rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dinding Penahan Tanah

## Timbunan dan Pemadatan Tanah Borrow Area
TOTAL A + B + C RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN KUMULATIF MINGGUAN  (%) KODE
Pekerjaan Galian berbatu  1 - 2 (semi mekanis)
1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm
Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head max. 3m dan discharge head max. 20m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m)
Pekerjaan Pasangan Batu Talud ad. 1 : 4
Pekerjaan Pipa Resapan dia. 2 ''
Pekerjaan Plesteran dinding talud ad. 1:3
Mobilisasi Pengukuran dan pemasangan Bouplank Direksi Kit, Gudang  dan lapak pekerja
Pekerjaan Galian lumpur  sedimen (mekanis) Pekerjaan Buangan Galian sedimen (jarak 3 KM) 15 16 17 18 Sewa lahan Pembersihan lapangan 9 10 11 12 14 3 4 5 6 7 8 NO. URAIAN  PEKERJAAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN BOBOT WAKTU PELKSANAAN = 108 HARI KALENDER
KET. DALAM BULAN
1 2
13
Tabel 3. Informasi waktu rencana NO KODE ITEM PEKERJAAN DURASI PENDAHULU PENGIKUT HARGA SATUAN PEKERJAAN 1 A Sewa lahan 1 - - 41,400,000.00 2 B Pembersihan lapangan 1 - G, H, I 12,261,576.00 3 C1 Mobilisasi 1 - D1 5,117,500.00 4 C2 Mobilisasi 1 M - 5,117,500.00 5 D1 Pengukuran dan pemasangan Bouplank 1 C1 E, F 155,769,992.28 6 D2 Pengukuran dan pemasangan Bouplank 1 E D3 155,769,992.28 7 D3 Pengukuran dan pemasangan Bouplank 1 D2 - 155,769,992.28 8 E Direksi Kit, Gudang  dan lapak pekerja 1 D1 D2 130,192,253.17 9 F Papan Nama Proyek 1 D1 - 1,068,555.85 10 G Pekerjaan Galian lumpur  sedimen (mekanis) 2 B - 719,098,685 11 H Pekerjaan Buangan Galian sedimen (jarak 3 KM) 2 B - 539,048,677 12 I Pekerjaan Galian berbatu  1 - 2 (semi mekanis) 2 B J1, L, K 572,250,744 13 J1 1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm 1 I J2 4,723,906 14 J2 1 bh Kistdam pasir/tanah dibungkus karung plastik bagor (sebesar karung beras 25 kg) uk. 43 x 65 cm 1 J1 - 4,723,906 15 K Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel daya 5 kW dengan suction head max. 3m dan discharge head max. 20m (kapasitas 0,5 m3/s pada suction head 1m dan discharge head 10m) 3 I - 27,360,984 16 L Pekerjaan Pasangan Batu Talud ad. 1 : 4 11 I M, N, O 4,569,241,745 17 M Pekerjaan Pipa Resapan dia. 2 '' 3 L C2 74,664,027 18 N Pekerjaan Plesteran dinding talud ad. 1:3 4 L - 143,968,064 19 O Timbunan dan Pemadatan Tanah Borrow Area 4 L - 208,107,972
Sumber : Penulis, 2020
p-ISSN: 2302-9579/e-ISSN: 2581-2866
Sumber : Penulis, 2020
Gambar 4.  Pengendalian waktu rencana dengan metode critical path method (CPM) 4 17
17 17
0 1 3 14 18 0 1 3 14 18
3 4 16 17 1 2 14 15 2 3 4 6 8 9 FINISH 7 5 PENGENDALIAN WAKTU RENCANA DENGAN METODE CRITICAL PATH METHODE (CPM) START 1 A = 1 B = 1 G = 2 H = 2 J1 = 1 J2 = 1 K = 3 L = 11 I = 2 M = 3
C2 = 1
N = 4 O = 4 D3 = 1 D2 = 1 E = 1 F = 1 D1 = 1 C1 = 1 0 1 1 3 3 4 14 14 17 18 5 18 3 5 3 6 1 3 18 4 3 3 2 2 1 1 4
5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Dari  hasil  pembahasan  pada  BAB  4  tentang perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya  dan  Waktu Pelaksanaan  pembangunan  Dinding  Penahan  Tanah Way  Batu  Merah  Kota  Ambon  dapat  disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Anggaran Biaya yang dibutuhkan dalam
pembangunan  dinding  penahan  tanah  way  batu merah kota ambon (daerah restorasi STA 0+600 – STA 1+400) adalah sebesar Rp. 7.924.700.000 2. Waktu Rencana Pelaksanaan Pembangunan dinding  penahan  tanah  way  batu  Merah  Kota Ambon  adalah  selama  18  minggu  dengan  waktu pelaksanaan  pekerjaan  dalam  seminggu  adalah  6 hari  (senin  –  sabtu)  yang  bila  dikonversikan  ke satuan  hari  maka  2.  waktu  pelaksanaan  pekerjaan ini  adalah  108  hari  kalender.  Serta  berdasarkan pengendalian waktu rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan  dinding  penahan  tanah  way  batu merah kota Ambon dengan metode CPM (Critical Path  Method)  terdapat  beberapa  item  pekerjaan yang  termasuk  ke  dalam  jalur  kritis  yang  artinya pada  pelaksanaan  pekerjaan  tersebut  pelaksana harus  berhati-hati agar  tidak terjadi  keterlambatan proyek  atau  hal  lainnya  yang  tidak  diinginkan. Beberapa  item  pekerjaan  tersebut  adalah  pada pekerjaan  pembersihan  lapangan,  mobilisasi, pekerjaan galian berbatu, pekerjaan pasangan batu talud, pekerjaan  pipa resapan,  pekerjaan  plesteran dinding  dan  pekerjaan  timbunan  dan  pemadatan tanah.

## 5.2. Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  hal  yang disarankan  adalah  pada  saat  pelaksanaan  pekerjaan sebaiknya pihak pelaksana memperhatikan perencanaan yang sudah dibuat dengan sebaik-baiknya agar  tidak  terjadi penyimpangan dari  apa  yang  sudah direncanakan.  Terutama  pada  pekerjaan-pekerjaan yang termasuk ke dalam jalur kritis.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus S. Lating , 2015 , Perencanaan dinding penahan tanah  (parafet)  untuk  mengatasi  banjir  di  way batu  merah,  Desa  Batu  Merah  kecamatan Sirimau  Kota  Ambon, Tugas  Akhir  Politeknik Negeri Ambon. Achmad  Nizar  Fauzi , 2019 ,  Perencanaan  retaining wall  dan  secant  pile  sebagai  dinding  penahan tanah  pada  proyek  pembangunan  apartemen Begawan  malang  di  tinjau  dari  segi  biaya, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang . Aceng  Badrujaman , 2015 ,  Perencanaan  geometric jalan dan angaran biaya ruas jalan cempaka – wanaraja  kecamatan  Garut  kota, Jurnal Kontruksi Sekolah tinggi Teknologi Garut .
Adi  Nugroho, 2017 ,  Yos  Richard  Behh,  Hettyca Astuningdyas,  Perancangan  aplikasi  rencana
anggaran biaya (RAB) (studi kasus pada dinas pekerjaan  umum  kota  Salatiga), Jurnal informatika Universitas Kristen Satya Wacana. Agung  Hardianto , 2015 ,  Analisa  Pengendalian Manajemen Waktu dan Biaya Proyek Pembangunan  Hotel  dengan  Network  CPM (studi kasus Batiqa Hotel Palembang), Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Andreas,  Suhudi,  Kiki  Frida  Sulistiani , 2014 , Perencanaan  dinding  penahan  pasangan  batu kali  pada  sungai  celaket  desa  Gading  Kulon kecamatan  Dau  kabupaten  Malang, Jurnal kontruksi Universitas Tribhuana Tunggadewi.
Christian  Robbynson  Lakada , 2015 ,  Tinjauan Perencanaan dan Metode Pelaksanaan Dinding Penahan Tanah Pada Proyek Pembangunan Hotel Ibis Manado, Tugas Akhir Politeknik Negeri Manado.
Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
2016, Analisa SNI Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor  :  28/PRT/M/2016  tentang  Analisis Harga  Satuan  Pekerjaan  bidang  pekerjaan umum  (bagian  2  Analisis  Harga  Satuan Pekerjaan  (AHSP)  Bidang  Sumber  Daya  Air) Kota Ambon
Kukuh  Setiawan,  Manajemen  proyek  Network Planning CPM, Text Book 2016.
Freddy  Manullang, 2015 ,  Manajemen proyek  S curve dan  Gant  chart, Tugas  manajemen  proyek Universitas Riau.
Husen Abrar. 2015 , Manajemen Proyek: Perencanaan, Penjadwalan, dan Pengendalian Proyek, Tugas Akhir Universitas Muhammadiyah Malang.
Kurnia  Fatonah,  Dwi  Novi  Wulansari,  Estimasi anggaran  biaya  struktur  proyek  pembangunan Hotel  Quad  Makassar  menggunakan  metode SNI, Jurnal  kajian  Teknik  Sipil  Universitas  17 Agustus 1945 Jakarta 2018.
Nia Fergia Putri, 2017 , Perhitungan rencana anggaran biaya dan waktu pelaksanaan pada pembangunan  rusunawa  gunung  anyar  blok-A Surabaya, Tugas akhir terapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.