## Penjadwalan rencana penambangan batubara pada Pit 1 Blok 24 PT Senamas Energindo Mineral Site Jaweten

## Scheduling coal mining plan at Pit 1 Block 24 PT Senamas Energindo Mineral Site Jaweten
Martinus Putra Pratama Sinaga 1 *, Uyu Saismana 2 , Marselinus Untung Dwiatmoko 3 1-3 Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat
JL. A. Yani KM 35,5 Banjarbaru 70714. Telp 0812-5475-6338 e-mail: * 1 martinussinaga30@gmail.com , 2 uyu@ulm.ac.id , 3 untung@ulm.ac.id
ABSTRAK Pada perusahaan PT Senamas Energindo Mineral memiliki wilayah izin penambangan seluas 2000 Ha. Setelah dilakukannya pemboran eksplorasi ditemukan adanya endapan batubara yang cukup potensial untuk ditambang. Dengan penemuan cadangan baru ini perlu dilakukan perencanaan untuk membuat  pit, pit tersebut diberi nama Pit 1. Sehingga perlu dilanjutkan dengan tahapan penambangannya dan belum ada yang membuat penjadwalan penambangannya. Berdasarkan hal tersebut, melatarbelakangi saya melakukan pengamatan dan penelitian ini.  Penjadwalan penambangan dibuat dengan menggunakan software Minescape.  Batas penambangan, cadangan   tertambang, dan volume overburden ditentukan oleh nilai Stripping Ratio (SR) dari perusaahaan yaitu SR  6. Penjadwalan dilakukan dengan cara membagi daerah pit limit penambangan menjadi block-block dengan ukuran 75 x 75 meter. Pembagian block tersebut bertujuan untuk mempermudah sequence atau pushback pengupasan overburden dan sequence produksi batubara. Perhitungan volume menggunakan software Minescape. Tahapan penambangan dibuat dengan target produksi minimum 100.000 ton/bulan. Hasil penelitian dari penjadwalan penambangan pit 1 block 24 didapatkan penjadwalan penambangan yaitu dengan kurun waktu 43 bulan yang mana memiliki SR terendah 1.72 pada bulan September 2017 dan SR tertinggi 36.65 pada bulan April 2021.
Kata-kata kunci : overburden, penjadwalan, pit, striping ratio.
ABSTRACT The company PT Senamas Energindo Mineral has a mining permit area of 2000 ha. After exploratory drilling, it was found that there were coal deposits that were quite potential to be mined. With the discovery of this new reserve it was necessary to plan to make the pit, the pit was named Pit 1. So it needs to be continued with the mining stages and no one has made the mining scheduling. Based on this, the reason behind me is making these observations and research. Mining scheduling is created by using Minescape software.  Mining limits, mined reserves, and overburden volumes are determined by the Stripping Ratio (SR) value of the company, which is SR 6. Scheduling is carried out by dividing the mining pit limit area into blocks with a size of 75 x 75 meters. The block division aims to facilitate the sequence or pushback of overburden stripping and coal production sequences. Volume calculation using Minescape software. The mining stage is made with a minimum production target of 100,000 tons / month. The results of the study from the scheduling of pit 1 block 24 mining obtained mining scheduling, namely with a period of 43 months which had the lowest SR of 1.72 in September 2017 and the highest SR of 36.65 in April 2021.
Keywords : overburden, pit, scheduling, striping ratio.

## PENDAHULUAN
PT Senamas Energindo Mineral merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang pertambangan batubara. Perusahaan ini telah memperoleh izin kuasa pertambangan eksplorasi bahan galian batubara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 288 Tahun 2009, tanggal 18 Mei 2009 seluas 2.000 ha di Kecamatan Karusen Janang, Awang dan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Untuk  mengetahui keberadaan potensi endapan batubara harus  dilakukan eksplorasi. Dari data-data hasil eksplorasi yang didapatkan, kita dapat menghitung sumberdaya batubara. Sumberdaya batubara akan menjadi cadangan batubara jika pada saat studi kelayakan dinyatakan layak untuk ditambang. Untuk menghitung jumlah cadangan batubara  tertambang  diperlukan perhitungan cadangan.
Perhitungan  cadangan  berperan penting dalam menentukan jumlah (kuantitas) dan kualitas terhadap suatu endapan bahan galian. Jumlah cadangan menentukan umur tambang. Selain itu perhitungan cadangan juga digunakan
untuk mengetahui jumlah cadangan yang tertambang apakah telah sesuai dengan target produksi yang diinginkan sehingga mengetahui jumlah losses dari kegiatan penambangan.  Hasil dari perhitungan cadangan juga digunakan untuk mengevaluasi apakah sebuah kegiatan penambangan yang direncanakan layak atau tidak. PT  Senamas Energindo Mineral  merupakan perusahaan tambang batubara   yang   berlokasi   di Kecamatan Dusun Timur,  Kabupaten  Barito  Timur,  Kalimantan  Tengah. Setelah dilakukannya pemboran eksplorasi ditemukan adanya endapan batubara yang cukup potensial untuk ditambang. Dengan penemuan cadangan baru ini perlu dilakukan perencanaan untuk membuat pit, pit tersebut diberi nama Pit 1. Sehingga perlu dilanjutkan dengan tahapan rencana penambangannya dan belum ada yang membuat penjadwalan penambangannya.

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode pengukuran aktual di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil pada waktu
sekarang. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan prosedur penelitian yang mencakup:
Studi Literatur Studi literatur merupakan kegiatan mempelajari, mengumpulkan dan membaca berbagai sumber infomasi seperti buku, diktat kuliah, dan jurnal yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Sasaran utama studi pendahuluan adalah gambaran umum daerah penelitian, hipotesis berdasarkan penelitian terdahulu, dan data-data sekunder yang diperlukan.
Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengamatan lapangan dan penggunaan data perusahaan. Pengamatan lapangan dilakukan untuk melihat langsung kondisi aktual daerah penelitian. Data utama yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan perancangan tambang adalah data data pemboran. Sedangkan data-data lainnya menggunakan data dan peta yang telah diolah atau digunakan perusahaan pada pit dengan kondisi geologi sederhana.
Pengolahan Data Tahap pengolahan data ini yaitu pengolahan data setelah pengumpulan data. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan kegunaannya, untuk lebih memudahkan dalam penganalisaan laporan disertai data-data berupa peta, gambar, grafik, dan tabel atau perhitungan penyelesaian yang dapat membantu dalam penyampaian informasi hasil penelitian.
Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Minescape 5.7, ArcGis 10.3 dan Microsoft Excel 2016. Adapun beberapa tahapan pengolahan data yang diperoleh meliputi: a. Data mengenai final design pit digunakan sebagai data yang digunakan untuk mengetahui batas pit ( pit limit). b.  Data menegenai kontur struktur digunakan sebagai untuk melakukan perhitungan cadangan batubara dan volume overburden . Analisis Data Hasil dari pengolahan data tersebut digunakan untuk menganalisis serta pembuatan penjadwalan dimana setelah  didapatkannya  data produksi batubara setiap bulannya dari perusahaan digunkan sebagai acuan untuk membuat penjadwalan penambangannya. Instrumentasi dan Teknik Pengumpulan Data Instrumentasi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode aktual lapangan yang bertujuan  untuk  mendapatkan hasil yang sesuai dengan rancangan yang tepat dengan kondisi yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan prosedur penelitian yang mencakup:
Penelitian  yang berasal dari referensi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.
1. Pengamatan lapangan dilakukan untuk memperoleh data-data lokasi yang akan dijadikan daerah penelitian. Selama pengamatan lapangan, dilakukan diskusi yang meliputi pengolahan data lapangan dan analisis hasil pengolahan data. Data yang didapat dari pengamatan lapangan adalah kondisi aktual daerah penelitian seperti batas-batas lokasi dan kesampaian daerah lokasi penelitian.
2. Wawancara dengan instruktur lapangan serta orang- orang yang berkompeten dengan bahasan penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI Data
Data topografi merupakan data survey pemetaan topografi daerah penelitian yang dilakukan oleh perusahaan. Data wilayah izin usaha produksi merupakan data batas konsesi wilayah produksi yang dimiliki PT Senamas Energindo Mineral.  Data ini digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam menentukan pit limit .  Data Kontur Struktur Roof dan Floor Batubara  Pada Pit 1 merupakan data kontur struktur lapisan batubara bagian roof dan kontur struktur lapisan batubara bagian floor yang diperoleh dari perusahaan. Dimana dari hasil permodelan endapan batubara tersebut didapatkan model seam batubara.  Data design final pit merupakan data design final pit yang digunakan perusahaan  pada pit 1 block 24 PT Senamas Energindo Mineral. Design fina l pit ini akan digunakan sebagai batas dalam menghitung cadangan batubara serta menjadi batas bawah untuk menampilkan penampang sayatan. Data SR rekomendasi dari perusahaan merupakan rekomendasi nisbah pengupasan atau stripping ratio yaitu SR 6. Data target produksi dari perusahaan perbulan yang ditetapkan oleh perusahaan PT Senamas Energindo Mineral ialah minimal 100.000 ton perbulan.

## Hasil Pengolahan Data
Cadangan Batubara Perhitungan cadangan batubara dengan menggunakan metode cross section dapat menggambarkan kondisi endapan, tanah penutup ( overburden ) dan batubara pada tiap penampangnya. Perhitungan jumlah cadangan batubara yang akan ditambang pada lokasi penelitian menggunakan metode cross section dengan jarak antar sayatan 75 m pada setiap section dan setiap section memiliki panjang yang berbeda-beda karena mengikuti batas boundary luar pit . Analisa data yang digunakan untuk metode cross section yaitu mengunakan data luas rata-rata antara penampang samping, ketebalan lapisan, serta jarak antara dua section tersebut. Langkah-langkah perhitungan jumlah overburden dan jumlah cadangan batubara dengan metode cross section (penampang) adalah sebagai berikut: a. Menyiapkan peta design pit b. Menyiapkan data kontur struktur roof dan kontur struktur floor
c. Menyiapkan data situasi terakhir yang dijadikan batas atas
d. Buat sayatan ( cross section ) pada lintasan penampang design pit tersebut e. Hitung luas masing-masing  sayatan ( cross section ) menggunakan Software Minescape 5.7
f. Menghitung volume antara 2 (dua) sayatan yang berdekatan dengan cara mengalikan rata-rata luas sayatan dengan jarak antara sayatan ( section ) memakai rumus mean area g. Hitung tonase dengan cara mengalikan volume sayatan dengan densitas batubara.
Setelah dilakukan tahapan diatas maka didapatkan jumlah overburden dan cadangan batubara, jumlah volume overburden sebesar  30,924,143.03 BCM dan jumlah volume cadangan batubara 5,431,312.38 Ton.
Penjadwalan  Produksi Batubara dan Pengupasan Overburden Aktivitas penjadwalan dilakukan sebelum kegiatan penambangan dimulai dilaksanakan dan sangat berkaitan dengan strategi penambangan yang akan dilakukan. Dari strategi yang telah ditentukan maka semua aktivitas penambangan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar.  Dengan dilaksanakannya proses penjadwalan rencana penambangan dengan tujuan untuk memberikan perkiraan jumlah volume overburden yang harus dibongkar untuk mendapatkan jumlah volume batubara dengan mengacu pada target produksi yang telah diberikan oleh pihak perusahaan.
Cadangan batubara tertambang memiliki luasan bukaan pit sebesar 85,91 Ha. Dengan jumlah volume overburden sebesar 30,924,143.03 BCM dan jumlah volume cadangan batubara sebesar 5,431,312.38 Ton. Penjadwalan penambangan dengan pertimbangan target produksi minimal perusahaan 100.000 Ton batubara/bulan dan mengikuti arah strike endapan batubara (utara-selatan).
Nilai stripping ratio yang ditetapkan untuk pembongkaran volume overburden dan penambangan batubara pada penambangan batubara di PT Senamas Energindo Mineral adalah SR 6.
Rencana penjadwalan produksi dilakukan untuk memenuhi jumlah produksi batubara berdasarkan target produksi tiap bulan. Penjadwalan produksi batubara antara lain meliputi perencanaan jumlah batubara tertambang, jumlah overburden yang harus dibongkar, waktu pelaksanaan, batas wilayah bukaan tambang ( pit limit ), arah kemajuan tambang.
Penjadwalan dilakukan dengan cara membagi daerah pit limit penambangan menjadi block - block dengan ukuran 75 x 75 meter. Pembagian block tersebut bertujuan untuk mempermudah sequence atau pushback pengupasan overburden dan sequence produksi batubara. Penjadwalan penambangan pada PT Senamas Energindo Mineral didapatkan penjadwalan yaitu selama 43  bulan dengan arah penambangan mengikuti strike . Untuk lebih jelasnya penjadwalan penambangan disajikan dalam bentuk peta pada Gambar-1.
Gambar-1 . Peta penjadwalan penambangan Pit 1 Blok 24
Tabel-1. OB dan batubara pada penjadwalan 43 Bulan
Gambar-2. Grafik Perbandingan Jumlah OB dan Batubara Selama 43 Bulan
No Bulan Block Strip Overburden (BCM) Batubara (Ton) Stripping Ratio Luas Area (Ha) 1 Sep-17 (S01-S05 B01) 218,877.53 127,205.13 1.72 3.41 2 Oct-17 (S05 B02-B06, S06 B06-B09) 348,670.05 130,447.20 2.67 2.51 3 Nov-17 (S06 B05-B03) 531,806.78 125,048.04 4.25 1.70 4 Dec-17 (S06 B02-S07 B01) 491,265.90 110,542.38 4.44 2.43 5 Jan-18 (S07 B02-B03) 487,653.08 123,628.44 3.94 1.12 6 Feb-18 (S07 B04-B06) 549,578.55 141,690.51 3.88 1.68 7 Mar-18 (S07 B07-B10, S08 B11-B12) 432,345.98 108,602.52 3.98 2.54 8 Apr-18 (S08 B08-B10) 393,770.03 113,997.78 3.45 1.69 9 May-18 (S08 B06-B07) 443,655.83 107,303.04 4.13 1.13 10 Jun-18 (S08 B04-B05) 541,612.73 114,130.77 4.75 1.15 11 Jul-18 (S08 B02-B03) 624,524.55 137,975.76 4.53 1.13 12 Aug-18 (S08 B01, S09 B01-B02) 957,171.53 147,395.43 6.49 2.62 13 Sep-18 (S09 B03-B04) 672,111.45 140,238.54 4.79 1.13 14 Oct-18 (S09 B05-B06) 638,344.20 131,198.34 4.87 1.12 15 Nov-18 (S09 B07-B08) 517,035.38 107,197.35 4.82 1.12 16 Dec-18 (S09 B09-B12) 388,747.28 120,048.63 3.24 2.25 17 Jan-19 (S09 B13-B15, S10B15-B19) 424,442.03 103,120.68 4.12 1.94 18 Feb-19 (S10 B12-B14) 421,506.23 104,878.02 4.02 1.71 19 Mar-19 (S10 B06-B11) 669,795.30 105,997.71 6.32 3.22 20 Apr-19 (S10 B04-B05) 716,799.60 141,432.72 5.07 1.12 21 May-19 (S10 B02-B03) 684,885.23 100,720.62 6.80 1.12 22 Jun-19 (S10 B01, S11 B01-B05) 1,403,315.40 115,163.88 12.19 3.91 23 Jul-19 (S11 B06-B14) 832,453.28 146,122.08 5.70 3.27 24 Aug-19 (S11 B15-B15-B16) 594,379.35 129,982.32 4.57 1.13 25 Sep-19 (S11 B17-B18) 459,852.83 114,441.99 4.02 1.13 26 Oct-19 (S11 B19-B21) 477,202.80 138,065.46 3.46 1.63 27 Nov-19 (S11 B22-B24, S10 B24) 463,541.33 106,653.69 4.35 1.57 28 Dec-19 (S10 B25, S11 B25, S12 B24-B25) 645,357.15 101,989.68 6.33 1.75 29 Jan-20 (S12 B22-B23) 745,258.58 139,953.84 5.33 1.13 30 Feb-20 (S12 B20-B21) 709,000.80 135,910.71 5.22 1.13 31 Mar-20 (S12 B18-B19) 638,748.60 152,651.07 4.18 1.13 32 Apr-20 (S12 B16-B17) 732,090.83 151,998.99 4.82 1.13 33 May-20 (S12 B14-B15) 711,805.13 142,923.30 4.98 1.13 34 Jun-20 (S12 B01-B13, S13 B03-B13) 1,497,609.90 119,485.08 12.53 5.33 35 Jul-20 (S13 B14-B15) 803,777.33 140,609.04 5.72 1.13 36 Aug-20 (S13 B16-B17) 865,380.90 169,508.43 5.11 1.13 37 Sep-20 (S13 B18-B19) 815,607.90 159,935.88 5.10 1.13 38 Oct-20 (S13 B20-B21) 895,762.13 121,832.10 7.35 1.13 39 Nov-20 (S13 B22-B23) 878,621.10 114,292.62 7.69 1.13 40 Dec-20 (S13 B24-B25, S14 B23-B25) 1,166,206.80 119,216.76 9.78 3.66 41 Jan-21 (S14 B19-B22) 1,078,360.95 124,595.64 8.65 2.26 42 Feb-21 (S14 B16-B18) 1,057,824.38 113,889.75 9.29 1.70 43 Mar-21 (S14 B05-B15, S15 B13-B19) 1,835,392.35 116,685.27 15.73 5.07
Diskusi Berdasarkan data yang didapatkan untuk menjadwalkan rencana penambangan pada PT Senamas Energindo Mineral dengan adanya design pit yang telah dibuat dilakukannya perhitungan jumlah volume overburden dan jumlah volume batubara.  Berdasarkan design pit yang telah dibuat oleh perusahaan dan didapatkannya kontur struktur roof dan kontur struktur floor merupakan acuan data dalam menghitung volume overburden dan cadangan batubara.
Pada prinsipnya, perhitungan cadangan batubara dengan menggunakan metode penampang ini adalah mengkualifikasikan cadangan batubara pada suatu areal dengan membuat penampang-penampang yang representatif dan dapat mewakili model endapan daerah tersebut.  Dalam menghitung cadangan batubara ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari perhitungan cadangan dengan penjadwalan itu sendiri, adapun faktor- faktornya antara lain: a.   Ketebalan Lapisan Penutup Ketebalan lapisan penutup berpengaruh terhadap stripping  ratio dari design pit yang telah dibuat sebelumnya. Semakin tebal lapisan penutupnya maka SR-nya akan semakin tinggi, hal ini berlaku karena SR merupakan perbandingan antara volume lapisan penutup dengan volume batubara.
b.   Ketebalan Lapisan Batubara Ketebalan lapisan batubara berpengaruh kepada banyaknya cadangan yang dapat ditambang. Semakin tebal lapisan batubaranya maka akan semakin banyak pula jumlah cadangan yang dapat ditambang. Selain itu lapisan batubara juga berpengaruh terhadap SR. c.  Luas Daerah Penelitian Dengan semakin luasnya daerah penelitian maka cadangan batubara yang dapat dihitung akan semakin banyak, dengan asumsi semua daerah iup terdapat lapisan batubaranya. Dalam laporan ini hanya membahas tentang cadangan batubara yang terdapat pada 85,91 Ha luas pit daerah penelitian. d.  Kemiringan Lapisan Batubara Kemiringan lapisan batubara berpengaruh terhadap ketebalan dari lapisan tanah penutupnya, semakin besar kemiringan dari lapisan batubara tersebut maka akan semakin tebal lapisan tanah penutupnya hal itu yang membuat pengaruh besar terhadap SR.
Setelah  itu pembuatan block - block batas penambangan dari design pit untuk mengetahui jumlah volume overburden dan volume batubara pada tiap-tiap block agar lebih memudahkan dalam melakukan penjadwalan rencana penambangan.
Pada  Tabel-1 dan Gambar-1,  penjadwalan penambangan dalam waktu 43  bulan ini terlihat perbandingan jumlah volume overburden yang terbongkar dan produksi batubara. Perbandingan antara jumlah volume overburden yang terbongkar dengan produksi batubara atau stripping ratio terendah SR 1.72 pada bulan September 2017. Sedangkan, SR tertinggi ialah 15.73  pada bulan Maret 2021. Dikarenakan SR terendah dilihat dari daerah penambangan yang dekat dengan surface batubara tersebut sedangkan SR yang mulai bertambah naik ketika proses penambangan dilakukan di daerah high wall ataupun endapan batubara yang mulai kebawah mendekati pit limit lebih banyak membongkar overburden dibandingkan batubaranya.
Dengan penjadwalan selama 43 bulan ini memiliki SR rata- rata  5.68  dari  jumlah rata-rata pengupasan volume overburden sebesar 708,422.07 BCM dan jumlah rata-rata produksi batubara sebesar 126,016.45 Ton. Rencana penjadwalan penambangan selama 43 bulan ini memenuhi design pit yang dibuat. Berdasarkan hasil rencana penjadwalan penambangan batubara pada pit 1 blok 24 dengan pertimbangan SR 6. Secara teknis pelaksanaannya direkomendasikan apabila proses penambangan batubara pada block yang dilakukan kegiatan penambangan didapat SR < 6 diharapkan pengupasan overburden dilakukan secara berkelanjutan di block rencana kegiatan penambangan  selanjutnya agar dapat mengurangi block kegiatan penambangan yang didapat dengan SR > 6 untuk dapat memenuhi design pit yang telah dibuat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai rencana penjadwalan penambangan pada pit 1 blok 24 PT Senamas Energindo Mineral, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu  nisbah pengupasan atau stripping ratio yang didapatkan dengan pit limit serta desain pit yang dibuat yaitu SR 6 dengan luas 85,91 Ha, elevasi awal 45 mdpl dan elevasi akhir -50 mdpl. Melalui design pit yang telah didapatkan kemudian dilakukan perhitungan jumlah volume overburden dan jumlah volume cadangan tertambang dengan metode cross section mendapatkan jumlah volume cadangan batubara tertambang sebesar 5,431,312.38 Ton  dengan jumlah volume overburden sebesar  30,924,143.03 BCM.  Didapatkan penjadwalan penambangan yaitu dengan kurun waktu 43 bulan yang mana dengan kurun waktu 43 bulan memiliki stripping ratio terendah SR 1.27 pada bulan September 2017 serta stripping ratio tertinggi SR 15.73 pada bulan Maret 2021. Rencana penjadwalan penambangan selama 43 bulan ini memenuhi design pit yang dibuat. Keterbatasan data merupakan masalah utama dalam melakukan penelitian ini, jadi dianjurkan untuk dapat mendapatkan data selengkap mungkin (jika memungkinkan) seperti data bor/data skema untuk dimasukkan ke software Minescape yang memudahkan dalam pembuatan dan pembagian blok penambangan untuk penjadwalan penambangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 1. PT Senamas Energindo Mineral yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada salah satu block penambangan yang ada di perusahaan tersebut.
2. Bapak Uyu Saismana, S.T., M.T. dan Bapak Marselinus Untung Dwiatmoko, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang memberikan arahan dalam penyusunan penelitian ini.
3. Berbagai pihak yang telah membantu dalam proses peyelesaian penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Klasifikasi Sumberdaya dan Cadangan Batubara , Rancangan Standar Nasional Indonesia, 2011, hal 3-5, 7, 10, 13-14.
[2] I.  Arif,  dan  G.  S.  Adisoma, Buku Ajar TA  –  424 Perencanaan Tambang . Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2002, hal. IV-5, VIII-7.
[3] S.  Melati, Bahan Kuliah Perencanaan dan Permodelan Tambang .  Banjarbaru:  Universitas Lambung Mangkurat, 2010, hal. 5-3. [4] S.  Notosiswoyo,  dkk, Diktat Mata Kuliah Metode Perhitungan Cadangan. Bandung:  Departemen Teknik Pertambangan,  Institut Teknologi Bandung, 2005, hal VI-5, VI-6, VI-7, VI-8.
[5] Nurhakim, Bahan Kuliah Perencanaan dan Permodelan Tambang .  Banjarbaru:  Universitas Lambung Mangkurat, 2008, hal. 1-1,1-2, 1-3.