Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5

## Analisa Harga Satuan Pekerjaan Beton Bertulang Berdasarkan BCWP dan AHSP SNI 2016 (Proyek Pembangunan Aeon Mixed Use Apartemen 3 Sentul City Bogor)
1) Monika Natalia, 2) Fauna Adibroto, 3) Desmon Hamid, 4) Mafriyal Muluk, 5) Rahma Dinna 1), 2), 3), 4), 5) Program Studi Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang Email : monikanatalia75@gmail.com , fauna_adibroto@yahoo.com , desmon_hamid@yahoo.co.uk , mafriyalmuluk60@gmail.com , rahmadinna19@gmail.com

## Abstrak
Hasil  analisa  biaya  pekerjaan  beton  bertulang  pada  kolom,  balok,  dan  pelat  lantai  sesuai  dengan  analisa pihak  kontraktor  dengan  menggunakan metoda  Budgeted  Cost  of Work  Performed  didasarkan  pada  laporan  harian proyek, estimasi pekerja dan alat yang digunakan  sesuai dengan kondisi lapangan didapatkan Rp. 2.899.987.012,-. Hasil  perhitungan  estimasi  biaya  pekerjaan  beton  bertulang  pada  kolom,  balok,  dan  pelat  lantai  dengan menggunakan  metoda  AHSP  SNI  2016  menggunakan  software  Microsoft  Excel  didapatkan  sebesar Rp.4.872.399.540,34,-.  Selisih  biaya  total  pekerjaan  beton  bertulang  pada  kolom,  balok,  dan  pelat  lantai  kedua metode  ini  adalah sebesar  Rp.1.972.412.528,-.  Penggunaan  estimasi  biaya  pihak  kontraktor  dengan  menggunakan metoda Budgeted Cost of Work Performed didapatkan hasil yang lebih rendah dari pada analisa AHSP SNI 2016.
Kata  Kunci  :  estimasi  biaya,  RAB  (Rencana  Anggaran  Biaya),  AHSP  SNI  2016,  Budgeted  Cost  of  Work Performed, harga satuan, beton bertulang.
© 2019 Jurnal  Ilmiah Rekayasa Sipil

## Abstract
The  results  of  the  analysis  of  the  cost  of  reinforced  concrete  work  on  columns,  beams,  and  slabs  are  in accordance  with  the  analysis  of  the  contractor  using  the  Budgeted  Cost  of  Work  Performed  method  based  on  the project's daily report, estimation of workers and equipment used in accordance with field conditions. 2.899.987.012, -. The  results  of the  calculation  of the  estimated  cost  of  reinforced  concrete work  on  columns,  beams,  and  floor slabs using  the  2016  SNI  AHSP  method  using  Microsoft  Excel  software  were  obtained  at  Rp..4.872.399.540,34,  -.  The difference in the total cost of reinforced concrete work on the columns, beams, and floor slabs of these two methods is Rp.1.972.412.528. The use of contractor cost estimates using the Budgeted Cost of Work Performed method has lower results than the 2016 SNI AHSP analysis.
Keywords:  estimated  costs,  RAB  (Cost  Budget  Plan),  SNI  AHSP  2016,  Budgeted  Cost  of  Work  Performed, unit price, reinforced concrete .

## 1. PENDAHULUAN
Pekerjaan  beton  bertulang  merupakan faktor  penentu  dari  pembangunan  suatu  proyek gedung, dimana pada pekerjaan beton bertulang tersebut  memiliki  volume  pekerjaan  yang  besar diantara  pekerjaan  yang  lain.  Untuk  itu,  selaku kontraktor  yang  akan  mengikuti  tender  dan
sedang  membuat  dokumen  penawaran  harus lebih  detail  dalam  menganalisa  harga  satuan pekerjaan.  Sehingga  hasil  perhitungan  analisa harga  satuan  pekerjaan  didapatkan  lebih  efektif dan  efisien  dengan  harga  yang  rendah. Permasalahan yang selama ini sering kali dilihat bahwa  kontraktor  membuat  analisa  harga satuan  pekerjaan  mendekati  dengan  analisa
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
harga satuan pekerjaan pada SNI dan membuatnya  dengan  menggunakan Microsoft excel . Padahal dengan Microsoft project kontraktor  bisa  mendapatkan  hasil  yang  efektif dan  efisien  seperti  yang  diinginkan  dan  juga berguna bagi penyedia jasa konstruksi lainnya.
Indeks biaya atau koefisien berpengaruh  terhadap  besarnya  harga  satuan pekerjaan konstruksi. Analisa biaya yang saat ini digunakan mengacu pada indeks Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) menurut SNI (Standar Nasional Indonesia). Namun pada saat ini,  kontraktor  umumnya membuat  harga penawaran berdasarkan indeks biaya yang tidak seluruhnya  berpedoman  pada  analisa  menurut SNI. Para kontraktor lebih cenderung
menghitung harga satuan pekerjaan berdasarkan  dengan  indeks  biaya  mereka sendiri  yang  didasarkan  atas  pengalaman- pengalaman  terdahulu  dalam  menyelesaikan suatu  pekerjaan  konstruksi,  walaupun  tidak terlepas dari analisa SNI..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA ESTIMASI BIAYA
Perkiraan  biaya  atau  estimasi  biaya adalah seni memperkirakan (the art of approximating)  kemungkinan  jumlah  biaya  yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan  atas  informasi  yang  tersedia  pada waktu itu (Soeharto, 1997).

## RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Menurut Ibrahim (1993), yang dimaksud rencana  anggaran  biaya  (begrooting)  suatu bangunan  atau  proyek  adalah  perhitungan banyaknya  biaya  yang  diperlukan  untuk  bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  bangunan atau proyek tersebut.

## ANALISA HARGA SATUAN
Analisa  harga  satuan  pekerjaan  adalah suatu  cara  perhitungan  harga  satuan  pekerjaan konstruksi  yang  dijabarkan  dalam  perkalian kebutuhan  bahan    bangunan,  upah  kerja,  dan peralatan  dengan  harga  bahan  bangunan, standart pengupahan pekerja dan harga sewa/beli  untuk  menyelesaikan  per  satuan pekerjaan  konstruksi.  Analisa  harga  satuan pekerjaan  ini  dipengaruhi  oleh  angka  koefisien yang  menunjukkan  nilai  satuan  bahan/material, nilai  satuan  alat,  dan  nilai  satuan  upah  tenaga kerja  ataupun  satuan  pekerjaan  yang  dapat digunakan sebagai acuan/panduan untuk merencanakan  suatu pekerjaan.

## BUDGETED  COST  OF  WORK  PERFORMED
(BCWP)
Budgeted  Cost  of  Work  Performed (BCWP)  adalah  jumlah  nilai  hasil  pekerjaan yang  telah  diselesaikan  untuk  suatu  pekerjaan dalam kurun waktu tertentu, didapat dari laporan prestasi mingguan (Luthan & Syafriandi, 2006).
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5

## BETON BERTULANG
Beton  bertulang  adalah  beton  yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan  dengan  atau  tanpa  prategang,  dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua bahan  tersebut  bekerja  sama  dalam  memikul gaya-gaya.  (SNI  03-2847-2002,  Pasal  3.13). Sifat utama dari baja tulangan, yaitu sangat kuat terhadap beban tarik maupun beban tekan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Subjek
penelitian ini adalah menganalisa  harga  satuan  pekerjaan  beton bertulang  pada  kolom,  balok,  dan  pelat  lantai pada proyek Aeon Mixed Use Project Phase II- Apartemen  3  Sentul  City  Bogor  dengan menggunakan  analisa  pada  proyek  dan  AHSP SNI 2016.
Bagan  alir  kerja  ( flowchart )  sebagai berikut.

## Mulai

## Tujuan dan Lingkup Studi
Studi Pustaka Identifikasi dan Pengumpulan Data Data - data yang diperoleh : - Gambar proyek
- RAB proyek
- Daftar harga satuan pekerjaan
- Software Microsoft Project
- Literatur  yang menunjang  (jurnal, text book, dll)
- Kurva S
- Laporan harian & mingguan
Analisa pada proyek Analisa Software Microsoft  Project Analisa Terhadap : Harga satuan Bahan, Upah, dan Alat Analisa Terhadap : - Unit Pekerjaan - Durasi Pekerjaan - Kapasitas Pekerjaan KOMPARASI - A.H.S  Bahan - A.H.S  Upah - A.H.S  Alat Pembahasan Kesimpulan Selesai
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Analisa Pekerjaan Pembetonan

## Man Hour Pekerjaan Pembetonan
Pekerjaan  pembetonan  kolom  yang dilakukan  1  orang  tukang  pada  tanggal  14 Agustus  2018  dapat  menghasilkan  volume beton sebesar 0,48 m³ dalam waktu 55 menit.
Time Factor = 55 menit 60 menit
= 0,92 jam tenaga kerja Maka man  hour untuk  1  m³  volume  beton  pada tanggal 14 Agustus 2018
Man hour = 0,92 0,48 = 1,93 jam tenaga kerja/m³
Dari  hasil  perhitungan  hari  pengamatan yang  berikutnya  kemudian  dihitung  nilai  rata- ratanya sehingga didapatkan nilai koefisien man day  untuk  pekerjaann  pembetonan  kolom sebesar 1,62 jam tenaga kerja/m³.

## Man Day Pekerjaan Pembetonan
Besarnya koefisien man day untuk 1 m³ volume  beton  dalam  waktu  7  jam  dalam  1  hari kerja  untuk  jenis  tenaga  kerja  tukang  adalah sebagai berikut.
Koefisien Man Day
= Koefisien 𝑀𝑎𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑟
Jumlah jam kerja dalam 1 hari
= 1,623 7 jam = 0,232
Hasil  perhitungan  untuk  tenaga  kerja  lain  dapat dilihat  pada  tabel  1,  pembetonan  balok  pada
tabel 2, dan pembetonan pelat lantai pada tabel 3.
Tabel  1. Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk
Pekerjaan Pembetonan Balok No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,025 0,004 OH 2. Tukang 0,874 0,595 0,085 OH 3. Pekerja 0,874 0,235 0,034 OH Tabel 3. Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pembetonan Pelat Lantai No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,025 0,004 OH 2. Tukang 0,874 0,380 0,054 OH 3. Pekerja 0,874 0,213 0,030 OH

## 4.2.  Pekerjaan Pembesian
Man Hour Pekerjaan Pembesian Pekerjaan pembesian
yang dilakukan 1 orang  tukang  pada tanggal 13 Agustus 2018 dapat menghasilkan 24,91 kg dalam waktu 50 menit.
Jam tenaga kerja  = 50 menit 60 menit
Tabel 2. Koefisien Man Day tenaga kerja untuk pekerjaan pembetonan kolom No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,254 0,036 OH 2. Tukang 0,874 1,623 0,232 OH 3. Pekerja 0,874 0,907 0,130 OH
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
= 0,83 jam tenaga kerja
Maka  man  hour  untuk  1  kg  volume  besi  kolom pada tanggal 13 Agustus 2018.
man hour = 0,83 24,91 = 0,033 jam tenaga kerja/kg
Dari  hasil  perhitungan  hari  pengamatan berikutnya  kemudian  dihitung  nilai  rata-ratanya sehingga  didapatkan  nilai  koefisien  man  hour untuk  pekerjaan  pembesian  kolom  sebesar 0,0337 jam tenaga kerja/kg.

## Man Day Pekerjaan Pembesian
Besarnya  koefisien  man  day  untuk  1  kg volume  besi  dalam  waktu  7  jam  dalam  1  hari kerja  untuk  jenis  tenaga  kerja  tukang  adalah sebagai berikut Koefisien Man Day
= Koefisien Man Hour Jumlah jam kerja dalam 1 hari
= 0,0337 7 𝑗𝑎𝑚 = 0,0048
Hasil  koefisien  tenaga  kerja  lain  dapat  dilihat pada  tabel  4,  pembesian  balok  pada  tabel  5, dan pembesian pelat lantai pada tabel 6.
Tabel 4. Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk Pekerjaan
Pembesian Kolom No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,002 0,00024 OH 2. Tukang 0,874 0,034 0,0048 OH 3. Pekerja 0,874 0,034 0,0048 OH Tabel 5. Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pembesian Balok No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan
1. Mandor 0,423 0,001 0,0001 OH 2. Tukang 0,874 0,046 0,0066 OH 3. Pekerja 0,874 0,038 0,0054 OH Tabel 6. Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pembesian Pelat Lantai No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,001 0,0002 OH 2. Tukang 0,874 0,045 0,0065 OH 3. Pekerja 0,874 0,038 0,0054 OH

## 4.3.  Pekerjaan Pembekistingan
Man Hour Pekerjaan Pembekistingan Pekerjaan
pembekistingan yang dilakukan    1  orang  tukang  pada  tanggal  14 agustus  2018  dapat  menghasilkan  volume pembekistingan  sebesar  1,40  m²  dalam  waktu 55 menit.
Jam tenaga kerja = 55 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
60 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
= 0,92 jam tenaga kerja
Maka man hour untuk 1m² volume pembeskitingan pada tanggal 14 agustus 2018. Man hour = 0,92 0,70 = 1,31 jam tenaga kerja/m²
Dari  hasil  perhitungan  hari  pengamatan yang  berikutnya  kemudian  dihitung  nilai  rata ratanya sehingga didapatkan nilai koefisien man day  untuk  pekerjaan  pembekistingan  kolom sebesar 1,26 jam tenaga kerja/m².

## Man Day Pekerjaan Pembekistingan
Besarnya koefisien man day untuk 1 m² volume  pembekistingan  dalam  waktu  7  jam
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
dalam I hari kerja untuk jam tenaga kerja tukang adalah sebagai berikut.
Koefisien man day = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛 ℎ𝑜𝑢𝑟 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 1 ℎ𝑎𝑟𝑖
= 1,26 7 𝑗𝑎𝑚 = 0,18
Hasil  perhitungan  untuk  jenis  tenaga  kerja  lain dapat dilihat pada tabel 7, pembekistingan balok pada  tabel  8,  dan  pembekistingan  pelat  lantai pada tabel 9.
Tabel 7.Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk Pekerjaan
Pembeskitingan Kolom No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,081 0,012 OH 2. Tukang 0,874 1,255 0,179 OH 3. Pekerja 0,874 0,789 0,113 OH Tabel 8. Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pembeskitingan Balok No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,008 0,001 OH 2. Tukang 0,874 0,500 0,071 OH 3. Pekerja 0,874 0,197 0,028 OH Tabel 9 Koefisien Man Day Tenaga Kerja untuk Pekerjaan Pembeskitingan Pelat Lantai No. Jenis Tenaga Kerja Time Factor Man Hour Man Day Satuan 1. Mandor 0,423 0,011 0,002 OH 2. Tukang 0,874 0,435 0,062 OH 3. Pekerja 0,874 0,160 0,023 OH
4.4.  Perhitungan Analisa Biaya

## Menggunakan Metoda BCWP
Pada  analisa  kebutuhan  biaya  dengan menggunakan  metoda  Budgeted  Cost  of  Work Performed  (BCWP)  adapun  tahapan-tahapan pengerjaannya sebagai berikut ini :
1.  Penyusunan jadwal pekerjaan
2.  Menentukan  kebutuhan  harga  satuan
bahan 3.  Menyusun kolom tenaga kerja
(resource)
4.  Memasukkan tenaga kerja (resource)
5.  Menghitung biaya proyek
Dengan  menggunakan  metoda Budgeted Cost  of  Work  Performed (BCWP)  didapat total biaya sebesar Rp.2.899.987.012.
4.5.  Perhitungan  Analisa  Biaya  Berdasarkan AHSP SNI 2016

## Menentukan Volume Pekerjaan
Dari  hasil  perhitungan  pada  gambar  detail pekerjaan  maka  akan  didapat  volume pekerjaan dapat dilihat pada tabel 13.

## Menentukan Harga Satuan Pekerjaan
Untuk dapat melakukan penelitian dibutuhkan data AHSP SNI 2016
dibutuhkan  volume  pekerjaan  masing- masing  pekerjaan  meliputi  pembetonan, pembesian,  dan  pembeskitingan  yang didapat dari perhitungan berdasarkan gambar detail proyek. Selain itu dibutuhkan juga  data  harga  satuan  pekerjaan  yang
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
sesuai  dengan  AHSP  SNI  2016.  Seperti contoh pada tabel 12. Tabel 12. Harga Satuan Pekerjaan Pembetonan Kolom FC 35 Mpa No. Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga Satuan 1 2 3 4 5 6 I. Upah/Tenaga Kerja a. Pekerja OH 1,000 80.000,00                       80.000,00 b. Tukang OH 0,250 90.000,00                       22.500,00 d. Mandor OH 0,100 130.000,00                       13.000,00 Sub Jumlah I 115.500,00 II. Bahan/Material a. Ready Mixed m 3 1,02            662.000,00 675.240,00 Sub Jumlah II 675.240,00 III. Peralatan a. Bucket cor & Pipa Tremi Sewa/hari 0,12 100.000,00 12.000,00 Sub Jumlah III 12.000,00 Sub Jumlah (I+II+III) 802.740,00 IV. Lain-lain a. Biaya Umum dan Keuntungan 15% x sub Jumlah (I+II+III) 120.411,00 Sub Jumlah IV 120.411,00 Jumlah Harga = I+II+III+IV 923.151,00

## Total Cost
Setelah didapatkan volume pekerjaan dan daftar
analisa harga satuan pekerjaan maka akan
didapat  jumlah  harga  seperti  yang  terlihat  pada tabel 13. Tabel 4.13 Rencana Anggaran Biaya No Uraian Pekerjaan Satuan Volume Harga Satuan Jumlah Harga 1. Lantai 25 Kolom Bekisting M² 293,20              307.632,91 90.197.968,11 Pembesian Kg 10.045,80                12.399,30 124.560.887,94 Pengecoran M³ 51,80              923.151,00 47.819.221,80 Balok Bekisting M² 712,17 314.274,16 223.816.625,86 Pembesian Kg 34.907,78 12.399,30 432.832.036,55 Pengecoran M³ 107,33 1.047.351,00 112.412.182,83 Pelat Lantai Bekisting M² 926,02 344.432,91 318.951.759,85 Pembesian Kg 12.320,21 12.399,30 152.761.979,85 Pengecoran M³ 115,32 1.047.351,00 120.780.517,32
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
2. Lantai 26 Kolom Bekisting M² 293,20 307.632,91 90.197.968,11 Pembesian Kg 10.045,80 12.399,30 124.560.887,94 Pengecoran M³ 51,80 923.151,00 47.819.221,80 Balok Bekisting M² 712,17 314.274,16 223.816.625,86 Pembesian Kg 34.907,78 12.399,30 432.832.036,55 Pengecoran M³ 107,33 1.047.351,00 112.412.182,83 Pelat Lantai Bekisting M² 926,02 344.432,91 318.951.759,85 Pembesian Kg 12.320,21 12.399,30 152.761.979,85 Pengecoran M³ 115,32 1.047.351,00 120.780.517,32 3. Lantai 27 - Kolom Bekisting M² 293,20 307.632,91 90.197.968,11 Pembesian Kg 10.045,80 12.399,30 124.560.887,94 Pengecoran M³ 51,80 923.151,00 47.819.221,80 Balok Bekisting M² 712,17 314.274,16 223.816.625,86 Pembesian Kg 34.907,78 12.399,30 432.832.036,55 Pengecoran M³ 107,33 1.047.351,00 112.412.182,83 Pelat Lantai Bekisting M² 926,02 344.432,91 318.951.759,85 Pembesian Kg 12.320,21 12.399,30 152.761.979,85 Pengecoran M³ 115,32 1.047.351,00 120.780.517,32 Total Biaya 4.872.399.540,34

## 4.6. Perbandingan estimasi biaya
Dilihat  dari  beberapa  bab  sebelumnya tentang estimasi biaya dengan dua metode yaitu analisa pihak kontraktor dengan metoda BCWP
dan  AHSP  SNI  2016  tampak  beberapa perbedaan  seperti  kebutuhan  bahan,  tenaga kerja  dan  alat  yang  membedakan  hasil perhitungan  biaya  dari  kedua  metoda  tersebut pada tabel 14.
Tabel 4.14.Hasil Kebutuhan Biaya Kedua Metode
No. Jenis Pekerjaan Metode Analisa Lapangan Metode Analisa AHSP SNI 2016 Selisih 1 Pembetonan Kolom FC 35' Mpa 839.285,76 923.151,00 83.865,24 2 Pembetonan Balok FC' 35 Mpa 934.554,47 1.047.351,00 112.796,53 3 Pembetonan Pelat lantai FC'35 Mpa 931.084,65 1.047.351,00 116.266,35 4 Pembesian Kolom 114.839,32 123.993,00 9.153,68
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
5 Pembesian Balok 117.062,04 123.993,00 6.930,96 6 Pembesian Pelat Lantai 116.971,56 123.993,00 7.021,44 7 Pembeskitingan Kolom 103.107,16 307.632,91 204.525,75 8 Pembeskitingan Balok 98.421,53 314.274,16 215.852,62 9 Pembeskitingan Pelat Lantai 97.027,34 344.432,91 247.405,57 4.6.  Rasio Perbandingan Man Day
Rasio  perbandingan  man  day  pekerjaan pembetonan Perbandingan  besarnya  koefisien  tenaga  kerja untuk  1  m³  pekerjaan  pembetonan  berdasarkan kondisi  aktual  dan  analisa  AHSP  SNI  2016 dapat dilihat pada gambar 4. Berikut

## Rasio  Perbandingan  Man  Day  Pekerjaan Pembesian
Perbandingan  besarnya  koefisien  tenaga  kerja
untuk  10  kg  pekerjaan  pembesian  berdasarkan
kondisi  aktual  dan  analisa  AHSP  SNI  2016 dapat dilihat pada gambar 5. Berikut 0.036 0.004 0.004 0.100 0.232 0.085 0.054 0.250 0.130 0.034 0.030
1.000 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200 aktual kolom aktual balok aktual pelat lantai AHSP SNI 2016
MANDOR TUKANG PEKERJA
0.002 0.001 0.002 0.004 0.048
0.066 0.065 0.070 0.048
0.054 0.054 0.070 0.000 0.020 0.040 0.060 0.080 Aktual kolom Aktual balok Aktual pelat lantai AHSP SNI 2016 MANDOR TUKANG PEKERJA
Gambar 4. Koefisien Man Day untuk 1 m³ pekerjaan pembetonan
Gambar 5. Koefisien Man Day untuk 10 kg  pekerjaan pembesian
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
Rasio  Perbandingan  Man  Day  Pekerjaan

## Pembekistingan
Perbandingan  besarnya  koefisien  tenaga  kerja untuk 1 m² pekerjaan pembekistingan
berdasarkan  kondisi  aktual  dan  analisa  AHSP
SNI 2016 dapat dilihat pada gambar 6. Berikut 4.7  Rasio Persentase Harga Satuan

## Pekerjaan
Dari perbandingan harga satuan pekerjaan yang didapatkan,  maka  presentase  perbandingan antara  kondisi  di  lapangan  dengan  analisa AHSP  SNI  2016  untuk  pekerjaan  kolom  dapat ditentukan sebagai berikut.
Rasio Perbandingan
= AHSP Aktual−AHSP SNI 2016
AHSP SNI 2016 x 100% = 839.285,76 −923.151,00
923.151,00 x 100%
= -9,08%
Hasil perhitungan rasio presentase harga satuan pekerjaan  untuk  masing  masing  pekerjaan pembetonan,  pembesian,  dan  pembekistingan dapat dilihat pada tabel 16. Berikut.
Tabel  16.  Rasio  persentase  harga  satuan pekerjaan aktual dan AHSP SNI 2016
Jenis Pekerjaan Rasio Perbandingan Aktual-AHSP SNI 2016 Pembetonan Kolom FC' 45 Mpa -9,08 Pembetonan Balok FC' 35 Mpa -10,77 Pembetonan Pelat lantai FC'35 Mpa -11,10 Pembesian Kolom -7,38 Pembesian Balok -5,59 Pembesian Pelat Lantai -5,66 Pembeskitingan Kolom -66,48 Pembeskitingan Balok -68,68 Pembeskitingan Pelat Lantai -71,83

## 5.  KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  analisa data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan
0.012
0.001 0.002 0.033 0.179 0.071 0.062 0.330 0.113 0.028 0.023
0.660 0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 Aktual kolom Aktual balok Aktual pelat lantai AHSP SNI 2016
MANDOR TUKANG PEKERJA
Gambar  6. Koefisien Man Day untuk 1 m²  pekerjaan pembekistingan
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil
Available online at : http://ejournal2.pnp.ac.id/index.php/jirs/ Terakreditasi SINTAPeringkat 5
lapangan  dan  hasil  analisa  data  dari  AHSP  SNI 2016,  koefisien  tenaga  kerja  dilapangan  lebih kecil  di  bandingkan  dengan  koefisien  tenaga kerja AHSP SNI 2016.
Rasio perbandingan harga satuan pekerjaan  di  lapangan  memiliki  nilai  lebih  kecil dibandingkan  dengan  harga  satuan  pekerjaan AHSP SNI 2016.
Setelah  melakukan  pengamatan  di lapangan  dan  menganalisa  data  maka  dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :
1. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut sebagai  penyempurnaan  penelitian  untuk menetapkan nilai koefisien satuan pekerjaan  untuk  item  item  pekerjaan  yang sama dengan proyek yang berbeda.
2. Perlu  dilakukan  penyesuaian  penggunaan nilai koefisien harga satuan pekerjaan yang tepat  dalam  menyusun  rencana  anggaran biaya sesuai dengan kondisi di lapangan.
3. Perlu  dilakukan  pengawasan  yang  ketat pada  tenaga  kerja  saat  jam  kerja  untuk mengurangi  kegiatan  non  produktif  seperti merokok atau istirahat saat jam kerja.
4. Perlu dilakukan update terhadap AHSP SNI 2016,  karena  dalam  konstruksi  sekarang pelaksana  lebih  banyak  menggunakan metoda  penggunaan  bahan  dan  alat  yang praktis  dibandingkan  konvensional  yang tercantum pada AHSP SNI 2016.

## DAFTAR PUSTAKA
Luthan,  Putri  Lynna  dan  Syafriandi.2017.
Manajemen Konstruksi dengan Aplikasi
Microsoft Project .Yogyakarta:Andi Offset.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/Prt/M/2016 Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
Rahman,  Fahmi.  2018. Analisis  Harga Satuan  Pekerjaan  Beton  Bertulang  pada pondasi  berdasarkan  analisa  pada  proyek  dan Permen PUPR menggunakan software
Microsoft  project. Medan  :  Fakultas  Teknik Jurusan Sipil Universitas Sumatera Utara.
Soeharto, Iman. 1989. Manajemen Proyek: Dari Konseptual Sampai Operasional . Jakarta: Erlangga Sukamto, AuliaQur’anna. 2014. Analisa
Perbandingan  Harga  Satuan  Pekerjaan  Beton Bertulang  Berdasarkan  SNI  dan  Software  Ms. Project .  Malang  :  Fakultas  Teknik  Jurusan  Sipil Universitas Brawijaya.
Wuryanti, Wahyu. 2010. Standardisasi Pedoman Pengukuran  Produktivitas  Tenaga  Kerja  untuk Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung .
Banjarmasin: Prosiding PPI Standarisasi.
Yunita,  A.  M.  2013. Analisa  Indeks  Biaya  untuk Pekerjaan Beton Bertulang dengan Menggunakan  Metode  SNI  7394-2008  dan Lapangan (Studi Kasus pada Proyek Pembangunan  Asrama  STIKES  CHMK  Tahap
III) .Kupang: Universitas Nusa Cendana.