Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399

## PERBANDINGAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN DINDING MENGGUNAKAN BATA RINGAN DAN BATA MERAH PADA PERUMAHAN TYPE 36
Ari Karya Agung Pambudi¹; Rasio Hepiyanto²
¹Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan, ²Program Studi Teknik SipilFakultas Teknik Universitas Islam Lamongan,
email : Arykarya221@gmail.com ; waringinmegah_rasio@yahoo.com

## ABSTRACT
The wall is one of the non-structural elements contained in a building or house. Red brick is the main  material  that  is  often  used  and  technological  developments  in  the  field  of  Civil Engineering  continue  to go  hand  in  hand  with  the needs  of  the people  who  prioritize  comfort, especially  regarding  their  place  of  residence.  Therefore,  light  brick  is  created  so  that  it  can lighten  the  structural  load  of  a  construction  building,  speed  up  the  implementation,  and minimize  the  remaining  material  that  occurs  during  the  wall  installation  process.  This  study aims to determine the comparison of the cost of carrying out the work of a pair of walls between the  work  of  wall  pairs  using  lightweight  brick  material  with  the  work  of  wall  pairs  using  red brick material. The object of this field study is the type 36 house construction project, the new beautiful  Griya  Suci  housing,  Jl.  KH  Syafi'I,  Manyar,  Gresik  regency,  East  Java  61124.  The study  used  a  comparative  descriptive  study,  which  compares  the  costs  between  the implementation of a light brick wall worker and red brick. To get accurate data can be done by observation, interviews, documentation and through library books. Based on the results of this field  study:  (1)  From  the  results  of  the  study  obtained  the  cost  of  materials  for  lightweight masonry is Rp. 92,134.- while for a pair of red brick walls Rp. 69.925.- (2) The wage cost of a lightweight brick wall pair is Rp. 40,300. While a red brick wall pair is 48,400. (3) Difference in  the  cost  of  a  lightweight  brick  and  red  brick  wage  Rp.  14,109.  red  brick  wall  pair  Rp. 22,209.-.  From  the  regression  relationship  between  time  duration  and  cost,  the  equation  Y  = 8100 x + 7900 with R2 = 1 is obtained. This study can be concluded that the comparison of the work of installing light brick walls is cheaper than using red brick.
Keywords: Wall, Light Brick, Red Brick, SNI
1. PENDAHULUAN
Dinding merupakan salah satu elemen non- struktur  yang  terdapat  dalam  suatu  bangunan gedung maupun rumah yang berfungsi sebagai penyetabil,  pengikat  balok  dan  kolom-kolom. Manfaat  lain  dari  dinding  adalah  sebagai penyekat  ruangan,  sebagai  pelindung  dari pengaruh  alam  (iklim  dan  cuaca).  Material yang  biasa  digunakan  untuk  pasangan  dinding adalah  bata  merah,  batako,  beton,  gypsum, bambu,  multipleks  dan  lain  sebagainya.  Dari kesemua  material  yang  dapat  digunakan,  bata merah  adalahmaterial  yang  paling  banyak digunkan.  Hal  ini  dengan  alasan  cukup  kuat, efisien,  ekonomis,  mudah  didapat  dan  bahan dasar yang melimpah.
Bata  merah  sebagai  bata  konvensional adalah bata  yang memiliki bahan dasar berupa tanah liat. Proses pembuatan bata ini dilakukan secara tradisional (manual). Karena pembuatan bata  yang  manual,  ukuran  maupun  bentuk tekstur dari bata tersebutdapat beraneka ragam. Namun perkembangan teknologi dalam bidang Teknik  Sipil  terus  berjalan  kontinyu  seiring dengan kebutuhan masyarakat akan kenyamanan  yang  sering  harus  berbanding lurus dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaannya, ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat.
Teknologi  terus  dikembangkan  untuk mencapai kebutuhan masyarakat akan kenyamanan  tersebut.  Begitu  pula  dengan
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
pekerjaan  pasangan  dinding,  juga  mengalami perkembangan  untuk  terus  meningkatkan efektifitas  dan  efisiensi  pelaksanaan  pekerjaan tersebut  untuk  mencapai  nilai  kenyamanan. Atas  latar  belakang  inilah,  diciptakannya  bata ringan  yang  mampu  menjadikan  kenyamanan sebagai tujuan akhir dari pekerjaan berbanding lurus dengan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan  pekerjaannya.  Bata  ringan  adalah material  yang  menyerupai  beton  dan  memiliki sifat  kuat,  tahan  air  dan  api,  awet  (durabel) yang  dibuat  di  pabrik  menggunakan  mesin. Bata  ini  cukup  ringan,  halus,  dan  memiliki tingkat  kerataan  yang  baik.  Bata  ringan  ini diciptakan  agar  dapat  memperingan  beban struktur  dari  sebuah  bangunan  konstruksi, mempercepat
pelaksanaan, serta meminimalisasi sisa material yang terjadi pada saat proses pemasangan dinding berlangsung.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  biaya  bahan  material yang diperlukan  untuk  pekerjaan  pasangan  dinding bata  ringan  dan  bata  merah  per  m 2 .Untuk mengetahui  biaya  upah  tenaga  kerja  yang diperlukan untuk pekerjaan pasangan dindingbata  ringan  dan  bata  merah  per  m 2 . Untuk  mengetahui  selisih  perbedaan  biaya pelaksanaan pekerjaandinding
bata
ringandengan pekerjaan dinding bata merah.

## 2. METODE PENELITIAN
Objek Penelitian Objek penelitian dilakukan pada pelaksanaan  pekerjaaan  pasangan  dinding  bata merah dan bata ringan pada
proyekpembangunan  perumahan  Griya  Suci permai  baru  dengan  rumah  tipe  36,  Jl.  KH Syafi’I, Manyar kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian ini  adalah  dengan  metode  RAB  dan  metode SNI  2018  untuk  mengetahui  biaya  pekerjaan pasangan dinding per m 2 . Bagan Alur Penelitian

## Gambar 1 diagram alur penelitian

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dan di analisis didapatkan biaya bahan material yang  diperlukan  untuk  pekerjaan  pasangan dinding  bata  ringan  dan  pasangan  dinding  bata merah  per  m 2 .  Biaya  upah  tenaga  kerja  yang diperlukan  untuk  pekerjaan  pasangan  dinding bata  ringan  dan  pasangan  dinding  bata  merah per m 2 . Perbedaan biaya pelaksanaan pekerjaan dinding bata ringandengan pekerjaan dindingbata merah dengan perbandingan menggunakan  analisis  menggunakan  metode SNI 2018.

## Volume Pekerjaan
Perhitungan volume masing-masing pelerjaan diseuaikan dengan gambar kerja yang telah  ditentukan  agar  didapatkan  hasil  yang menceteksi  kenyataan.  Untuk  bangunan  rumah type 36 perhitungan volume pekerjaan berdasarkan  pada  gambar  detail  recana  yang didapatkan dari lokasi proyek, yaitu perhitungan  volume  tampak  samping,  tampak belakang dan tampak depan.
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
Gambar 1 Tampak Depan Sumber : Hasil Analisa, 2018
Gambar 2 Tampak Belakang Sumber : Hasil Analisa, 2018 Tabel : 2 Volume Dinding No Uraian Luas ( m 2 ) Volume Bata merah Bata ringan 1 Tampak depan 19,84 23,8 47,6 2 Tampak Belakang 20,04 24,48 48,96 3 Tampak kanan 24 28,8 0,24 4 Tampak Kiri 24 28,8 0,24 Total 87,88  105,88  97,04 Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018 Gambar 3 Tampak Samping Kanan Sumber : Hasil Analisa, 2018 Tabel : 3 Perhitungan Bata Ringan Komponen
Harga satuan(Rp) Jumlah harga ( Rp )
1 m 2 pasangan bata ringan ukuran 60 x 20 x 10
Perhitungan Biaya Pekerjaan Pasangan Bata Ringan dan Bata Merah
Menghitung Biaya bahan Tabel : 1 Luas Tampak Dinding No Uraian Luas ( m 2 ) 1 Tampak Depan 19,84 2 Tampak Belakang 20,04 3 Tampak Kanan 24 4 Tampak Kiri 24 Total 87,88
Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Berdasarkan kebutuhan bata ringan dalam 1 m 2 bidang  dinding  pasangan  bata  ringan  dengan 1 / 2 bata  dengan  asumsi  lapisan  perekat  yang diinginkan  adalah  3  mm  menggunakan  spesi mortar instan (40 kg/zak), sebagai berikut :
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399

## Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Dari  tabel  3.  diatas  biaya  total  yang  diperlukan untuk  pasangan  dinding  bata  ringan  senilai  Rp 92.134 Total  perhitungan  biaya  pekerjaan  pasang dinding  berdasarkan  kebutuhan  bata  merah dalam  1  m 2 bidang  dinding  bata  merah  dengan ½ bata, dengan menggunakan spesi 1 PC : 3 PP, sebagai berikut:
Tabel : 4 Perhitungan Bata Merah Komponen Harga satuan ( Rp )  Jumlah harga( Rp ) 1 m 2 pasangan bata merah 20 x 10 x 5 Bahan 70 Buah Bata merah 20 x 10 x 5  580 40.600 14.370 Kg Semen pc 1.150 16.525 0.040 m 3 Pasir pasang 320.000 12.800 Jumlah 69.925 Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Dari  tabel  4.  Diatas  jadi  biaya  yang  diperlukan untuk  pasangan  dinding  bata  merah  senilai  Rp 69.925.

## Menghitung Upah Tenaga Kerja
Perhitungan upah tenaga kerja pada pengamatan  dibagi  menjadi  empat    tahapan yaitu  mencari  komposisi  sati  tim  pekerja pasangan  dinding,  mencari  upah  pekerja  sati tim  pekerja  pasangan  dinding,  mencari  nilai Tim / hari untuk  1  m 2 pekerjaan  dinding  dan menghitung upah tenaga kerja.
Mencari nilai tim/hari 1 m 2 pekerjaan pasangan dinding bata ringan dilakukan dengan pengamatan  produktifitas  kerja  pekerjaan  yang terlibat  dalam  pekerjaan  pasangan  dinding  bata ringan  dalam  empat  hari  yang  kemudian diambil  rata  –  rata  produktifitas  perharinya. Sampel  diambil  4  hari  yaitu  satu  tim  pekerjaan pasangan dinding yang terdiri dari 2 tukang dan 6  pembantu  tukang  ,  yang  rata  –  rata  memiliki pengalaman  7  tahun  di  bidangnnya,  sebgai berikut:

## Tabel : 5 Durasi pekerjaan bata ringan
Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Bahan 9 Buah Bata ringan 8.300 74.700 15.160 Kg Semen mortal 1.150 17.434 Total 92.134 Pekerja bata ringan Koefisien Total pekerja Durasi Pekerja 0.300 6 4 Tukang batu 0.100 2 4 Kepala tukang 0.010 1 4 Mandor 0.015 1 4
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399

## Tabel : 6 Total Biaya Pekerjaan Bata Ringan
Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Tabel : 7 Total Biaya Keseluruhan Pasangan Bata Ringan
Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Dari tabel diatas didapatkan pengerjaan batu bata ringan per m 2 di kerjakan selama 4 hari dengan total biaya senilai Rp 40.300.
Total  perhitungan  Mencari  nilai tim/ hari untuk  1 m 2 pekerjaan  pasangan  dinding  Dilakukan dengan pengamatan produktifitas kerja pekerjaan  yang  terlibat  dalam  pekerjaan
pasangan dinding bata ringan dalam 8 hari yang kemudian  diambil  rata  –  rata  produktifitas perharinya.  Sampel  diambil  tiga  hari  yaitu  satu tim  pekerjaan  pasangan  dinding  yang  terdiri dari  2  tukang  dan  6  pembantu  tukang  ,  yang rata  –  rata  memiliki  pengalaman  8  tahun  di bidangnnya.  Perhitungan  produktivitas  bata merah sebagai berikut :

## Tabel : 8 Durasi  Pekerjaan Bata merah
Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Tabel : 9 Total Biaya Pekerjaan Bata Merah Uraian Upah Durasi Jumlah 6  Pekerja 80.000 5 2.400.000 2  Tukang batu 95.000 5 950.000 1  Kepala tukang 105.000 5 525.000 1  Mandor 110.000 5 550.000 Total 4.425.000 Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018 Tabel : 10 Total Biaya Keseluruhan Pasangan Bata Merah Uraian Luas ( m 2 ) Upah Jumlah Biaya bata merah 87,88 4.425.000 48.400 Total 48.400 Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018 Uraian Upah Durasi Jumlah 6 Pekerja 80.000 4 1.920.000 2 Tukang batu 95.000 4 760.000 1 Kepala tukang 105.000 4 420.000 1 Mandor 110.000 4 440.000 Total 3.540.000 Uraian Luas ( m 2 ) Upah Jumlah Biaya bata ringan 87,88 3.540.000 40.300 Total 40.300 Pekerja bata merah Koefisien Total pekerja Durasi Pekerja 0.300 6 5 Tukang batu 0.100 2 5 Kepala tukang 0.010 1 5 Mandor 0.015 1 5
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
Dari tabel diatas didapatkan pengerjaan batu bata merah per m 2 di kerjakan selama 5 hari dengan total biaya senilai Rp 48.400.

## Hasil Perbandingan
Dari  hasil  perbandingan  biaya  antara  pekerjaan dengan dua material berbeda tersebut, diketahui adanya  antara  pekerjaan  dinding  dengan menggunakan material bata ringan dan pekerjaan  dinding  dengan  menggunakan  bata merah.

## Rekapitulasi  Biaya  Pekerjaan  Bata  Ringan dan Bata Merah
Rekapitulasi biaya pekerja dinding bata ringan. Total  biaya  pekerjaan  1  m 2 bata  ringan  adalah sebagai berikut :
Tabel : 11 Biaya Pekerjaan Bata Ringan No Uraian Jumlah (Rp) 1 Harga Bahan 92.134 2 Upah Tenaga Kerja 40.300 Total 132.434 Sumber : Hasil Analisa Peneliti, 2018
Dari  tabel 11. diatas jadi biaya pekerjaan 1  m2 pasangan bata ringan adalah senilai Rp . 132.434.- Total biaya pekerjaan 1 m 2 dinding bata merah adalah sebagai berikut :
Tabel : 12 Biaya Pekerjaan Bata merah No Uraian Jumlah (Rp) 1 Harga Bahan 69.925 2 Upah Tenaga Kerja 48.400 Total 118.325 Sumber : Hasil Analis Peneliti, 2018 Dari tabel 12.  diatas jadi biaya pekerjaan 1 m 2 pasangan bata merah adalah senilai Rp.118.325.-
Perbandingan Grafik Total Biaya Pasangan Bata
Untuk  diagram  grafis  dari  biaya total pengerjaan  bata  ringan  dan  bata  merah  bisa dilihat dibawah ini :

## Gambar 2Total Biaya Pekerjaan Bata
Sumber : Hasil analis, 2018

## Pekerjaan Dinding Dengan Bata Ringan
Terdapat  perbedaan  bahan  yang  digunakan  dan nilai koefisien penggunaan bahan yang diperlukan  dalam  pekerjaan  pasangan  dinding bata  ringan.  Untuk  1  m 2 pasangan  bata  ringan dengan  tebal  ½  bata,  dengan  menggunakan spesi  mortal  instan  (  40  kg  )  berdasarkan pengamatan  membutuhkan  bahan  danselain  itu juga  terdapat  perbedaan  komposisi  tim  yang diperlukan  dalam  pekerjaan  pasangan  dinding bata  ringan.  Satu  tim  pekerja  membutuhkan tenaga kerja sebagai berikut : 132.43 4 118325 bata ringan bata merah Total biaya pasangan bata
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399

## Tabel 14 AnalisaHarga Bata Ringan
Komponen Harga satuan( Rp ) Jumlah harga( Rp ) 1 m 2 pasangan bata ringan ukuran 60 x 20 x 10 Bahan 9 Buah   Bata ringan 60 x 20 x 10 8.300 74.700 15.160 Kg Semen mortal 1.150 17.434 Lanjutan Tabel 14 Tenaga 0.300 Oh Pekerja 80.000 24.000 0.100 Oh Tukang batu 95.000 9.500 0.010 Oh Kepala tukang 105.000 1.050 0.015 Oh Mandor 110.000 1.650 Sumber : HSPK lamongan, 2018

## Pekerjaan Dinding Dengan Bata Merah
Terdapat  perbedaan  bahan  yang  digunakan  dan nilai koefisien penggunaan bahan yang diperlukan  dalam  pekerjaan  pasangan  dinding bata  merah.  Untuk  1  m 2 pasangan  bata  merah dengan  tebal  ½  bata,  dengan  menggunakan
spesi 1 PC : 3 PP, membutuhkan bahan material dan  Selain  itu  juga  terdapat  perbedaan komposisi tim yang diperlukan dalam pekerjaan pasangan  dinding  bata  merah.  Satu  tim  pekerja membutuhkan  tenaga  kerja  sebagai  berikut  :
Tabel 15 Analisa Harga Bata Merah
Sum ber : HSP K lam ong an, 201 8 Dar i per bed aan  tersebut  maka  dapat  dilihat  bahwa pekerjaan pasangan
dinding dengan menggunakan  material  bata  ringan  dengan pekerjaan  pasangan  dengan  menggunakan  bata merah  dengan  volume  pekerjaan  yang  sama lebih  sedikit  memerlukan  tenaga  pembantu tukang    karena  pekerjaan  pasangan  dinding menggunakan material bata ringan memerlukan tenaga ahli dalam bidangnya.

## Perbandingan Durasi Waktu Pasangan Bata Ringan dan Bata Merah
Untuk  durasi  waktu  pengerjaan  kedua  bata tersebut mempunyai durasi waktu yang berbeda sesuai  dengan  pengamatan  jumlah  waktu  yang dilaksanakan untuk pasangan bata ringan terdiri dari 6 pembantu, 2 tukang batu, 1 kepala tukang dan  1  mandor  dapat  melaksanakan  pasangan selama  5  hari  dan  untuk  pasangan  bata  merah terdiri dari 6 pembantu, 2 tukang batu, 1 kepala
Komponen Harga satuan ( Rp ) Jumlah harga( Rp ) 1 m 2 pasangan bata merah 20 x 10 x 5 Bahan 70 Buah Bata merah 20 x 10 x 5 580 40.600 14.370 Kg Semen pc 1.150 16.525 0.040 m 3 Pasir pasang 320.000 12.800 Tenaga 0.300 Oh Pekerja 80.000 24.000 0.100 Oh Tukang batu 95.000 9.500 0.010 Oh Kepala tukang 105.000 1.050 0.015 Oh Mandor 110.000 1.650
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
tukang  dan  1  mandor  dapat  melaksanakan pasangan bata merah selama 8 hari.
Tabel 16 Durasi Dan Biaya Uraian Durasi Biaya Bata ringan 4 132.434 Bata merah 5 118.325 Sumber: Hasil Analis Peneliti, 2018
Gambar  4Hubungan  regresi  durasi  waktu terdahap biaya
Sumber : Hasil analisa, 2018
Dari gambar 3 diatas dapat diketahui persamaan hubungan durasi waktu terhadap biaya Y= 8100x + 7900 = R 2 = 1.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil survey pengamatan dilapangan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai perbandingan  biaya  dan  upah  pekerjaan pasangan  dinding  dengan  menggunakan  bata ringan dan bata merah sebagai berikut :
1. Biaya  bahan  untuk  pasangan  bata  ringan sebesar Rp. 92.134.-sedangkan untuk pasangan  dinding  bata  merah  sebesar  Rp. 69.925.-
2. Biaya  upah  pasangan  dinding  bata  ringan sebesar  Rp  40.300.-  sedangakan  pasangan dinding bata merah sebesar 48.400.-
3. Selisih Biaya upah pasangan bata ringan dan bata  merah  Rp  14.109.-  sedangan  selisih
harga  pasangan  dinding  bata  ringan  dan pasangan  dinding  bata  merah  Rp  22.209.- .Dari  hubungn  regresi  antara  durasi  waktu dan biaya diperoleh persamaan Y = 8100 x + 7900 dengan R 2 = 1
Dari  hasil  Perbandingan  dalam  penelitian  ini dapat di simpulkan bahwa Pekerjaan pasang
dinding  bata  ringan  lebih  murahdari  pada menggunakan bata merah.

## Saran
Saran  penulis  melaksanakan  tugas  penelitian tugas akhir  tentang  perbandingan  biaya pekerjaan  dinding  menggunakan  pasangan  bata merah  dan  bata  ringan  pada  perumahan  ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :
1. Penelitian  tentang keunggulan lain  tentang penggunaan  materialBata  ringan  dan  bata merah sebagai bahan pasangan dinding.
2. Dalam  menentukan  bahan  dari  pekerjaan pasangan  dinding,  dapat  juga  digunakan alternatif  pembandingan  selain  bata  merah dan bata ringan misalnya dinding kaca dan metal cladding.
Penelitian  tenang  efek  terhadapa  suatu  proyek dengan  material  bata  ringan  yang  lebih  tinggi dari  material  bata  merah  agar  kedepannya tujuan  dari  keberhasilan  proyek  kontruksi dapat  tercapai  tepat  waktu,  tepat  biaya  dan tepat mutu.

## REFERENSI
Allen, Edward. 2010. Fundamentals of Building Construction .  Alih  bahasa:  Eddy  Djuhdy Hardjapamekas, dkk. Jakarta: Erlangga. American,  dll.  1998. Standar  Specification  for Aplication  of  Portland  Cement  Based Plaster . ASTM C-926-90. Anilaputri, Pradipta, 2010 Perbandingan Produktivitas    Pekerjaan    Pasangan Dinding Bata      Ringan Dan Bata Merah  Pada  Proyek    Perumahan    Di Surabaya. Surabaya: Universitas
Kristen Petra.
y = 8100x + 7900 R² = 1 0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 50.000,00 60.000,00 0 2 4 6

## GR AF IK  H UB UN GAN
D UR ASI  T ER H ADAP B IAYA
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399
Annonymous. 2010. Semen Instan MU: Mortar Utama . Katalog Produk: Holcim. Jakarta: PT. Cipta Mortar Utama. Felix,  Hidayat.  2010.  Studi  Perbandingan Biaya  Material  Pekerjaan  Pasangan Dinding  Bata  Ringan  Dengan  Bata Merah.  Jurusan  Teknik  Sipil,  Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan
Halauddin.  2006. Pengukuran  Konduktivitas
Termal  Bata  Merah  Pejal .  Jurusan Fisika,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam. Bengkulu: Universitas Bengkulu. Luthan,  Putri  Lynna  A.,  M.Sc..  2006. Aplikasi
Microsoft  Project  untuk  Penjadwalan
Kerja  Proyek  Teknik  Sipil .  Yogyakarta: Andi Offset. Nurfiana, Yuni. 2010. Beton . http://optimalisasihidup.blogspot.com/ Diakses pada tanggal 15 Juni 2018.
Nurmuhamad,  Agus.  2010. Proses  Pembuatan Batu Bata . http://curhat- doaku.blogspot.com/. Diakses pada tanggal 17 Mei 2018. S,  Randing.  1995. Teknologi  Adukan  dan
Pasangan Dinding . Bandung.
Sam,  Arianto.  2010. Metode  Pemasangan Dinding Focon . http://sobatbaru.blogspot.com/ Diakses
pada tanggal 18 Mei 2018.
SNI-10,  1994. Bata  Merah  sebagai  Bahan Bangunan . Departemen Pekerjaan Umum.
Surdia,  T.  dan  Saito,  S..  1985. Pengetahuan Bahan  Teknik .  Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita. Tiaradi. 2010. http://powerblockindonesiasblog.wordpre ss.com/MengapaHarus Bata Ringan Dalam  Pengerjaan  Dinding  Bangunan Anda  ?/  Diakses  pada  tanggal  10  Mei
2010
Jurnal CIVILLa  Vol 4 No 1 Maret 2019 ISSN No. 2503 - 2399

## Halaman ini sengaja dikosongkan