## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(2): 391-395 DOI 10.33087/jiubj.v19i2.686
ISSN 1411-8939 (Online) | ISSN 2549-4236 (Print) Annisaa Dwiretnani, Ilham Alfhito Putra

## Kajian Kebutuhan Alat Berat pada Pekerjaan Tanah Pembangunan Turap atau Pematangan Lahan Parkir Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi
Annisaa Dwiretnani 1 , Ilham Alfhito Putra 2
1 Dosen Fakultas Teknik Universitas Batanghari
2 Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Batanghari Email : annisaa.dwiretnani@gmail.com
Abstract. Heavy equipment commonly used in construction projects are Dump trucks, excavators, dozers, soil compactors such as rollers  and  compactors.  The  purpose  of  using  these  heavy  equipment  is  to  make  it  easier  for  people  to  do  the  work  so  that  the expected results can be achieved more easily in a relatively shorter time and as a reference to find out the needs of the equipment used  in  the  work  location  whether  or  not  they  are  needed  (Aoliya,  2017).  In  the  pavement  /  ripening  development  project Pelayangan sub-district parking lot across the city of Jambi the heavy equipment used is; excavators, dump trucks and dozers. The project which began in June 2017 was completed in December 2017. Based on observations of researchers in the field for the use of 2 (two) pieces of excavator used, 1 (one) dozer, and 20 (twenty) dump trucks. The use of heavy equipment used in the field is not  yet  known  optimal  productivity.  An  analysis  of  the  calculation  of the  needs  of  heavy  equipment is  needed  in  the  construction project  of  the  pavement  /  ripening  of  the  parking  area  of  Pelayangan  Seberang  Subdistrict,  Jambi  City.  This  study  consists  of several  stages,  namely  calculating  the  production  capacity  of  each  heavy  equipment,  calculating  the  value  of  productivity,  then calculating  the  number  of  each  tool  needed,  and  in  the  final  stage  comparing  the  number  of  tools  analyzed  according  to calculations with the number of tools in the field.

## Keywords: Heavy Equipment, Heavy Equipment Needs, Heavy Equipment Productivity

## PENDAHULUAN
Alat  berat  merupakan  salah  satu  sumber  daya peralatan  yang  digunakan  dalam  suatu  proyek. Keuntungan  menggunakan  alat  berat  dibanding  dengan alat  manual  yaitu  dapat  menyelesaikan  pekerjaan pembangunan  lebih  cepat.  Sehingga  tidak  perlu memakan  waktu  lama  untuk  bisa  menyelesaikannya. Alat  berat  yang  umum  dipakai  dalam  proyek  konstruksi adalah Dump  truck ,  alat  gali  ( excavator ), dozer ,  alat pemadat  tanah  seperti roller dan compactor ,  dan  lain- lain (Pratasis, 2016).
Pada  proyek  pembangunan  turap  /  pematangan lahan  parkir  kecamatan  Pelayangan  seberang  kota Jambi alat berat yang digunakan yaitu; excavator, dump truck  dan  dozer. Proyek  yang  dimulai  pada  bulan  Juni 2017  selesai  pada  Desember  2017.  Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan untuk penggunaan alat berat excavator yang digunakan sebanyak 2 (dua) buah, dozer  1  (satu) buah,  dan  dump  truck  sebanyak  20 (dua puluh buah).
Penggunaan  alat  berat  yang  digunakan  di lapangan belum diketahui produktivitas optimalnya.  Dari permasalahan  diatas  maka  diperlukan  suatu  analisa perhitungan kebutuhan alat berat pada proyek pekerjaan pembangunan  turap  /  pematangan  lahan  parkir kecamatan  pelayangan  seberang  kota  jambi,  yang dibutuhkan  dan  analisa  waktu  pelaksanaan  yang dibutuhkan  oleh  masing –  masing  alat,  dengan memperhatikan  langkah –  langkah  perhitungan,  yaitu  : menghitung  kapasitas  produksi  setiap  alat  berat  agar diperoleh nilai produktifitasnya, sehingga jumlah masing –  masing  alat  yang  dibutuhkan  dapat  ditentuka,  agar dapat mengetahuin jumlah alat yang dianalisa dan yang di lapangan apakah sesuai atau tidak. Adapun judul dari penelitian  ini  yaitu  ,  pembangunan  turap  /  pematangan lahan  parkir  kecamatan  Pelayangan  seberang  kota Jambi.

## Landasan Teori
Alat Berat Alat berat adalah alat yang sengaja diciptakan/didesain  untuk  dapat  melaksanakan  salah satu  fungsi/  kegiatan  proses  kontruksi  yang  sifatnya berat  bila  dikerjakan  oleh  tenaga  manusia,  seperti  : mengangkut, mengangkat, memuat, memindah, menggali,  mencampur  dan  seterusnya  dengan  cara mudah, cepat, hemat dan aman (Asiyanto,2008).
Dalam  bidang  teknik  sipil,  alat –alat  berat  yang digunakan  untuk  membantu  manusia  dalam  melakukan pekerjaan  pembangunan  suatu  struktur  bangunan. Tujuan  penggunaan  alat –alat  berat  adalah  untuk memudahkan manusia dalam pengerjaan sehingga hasil yang  diharapakan  dapat  tercapai  dengan  mudah  pada waktu yang relative singkat. (Susy Fatena Rostiyanti,2008).

## Prinsip dasar perhitungan produksi kerja
Sebagaimana  telah  dinyatakan  sebelumnya bahwa Produksi alat berat di pengaruhi tiga faktor utama yaitu  Waktu  Siklus,  Jenis  material  dan  faktor  efesiensi. Dari  ketiga  faktor  tersebut,  jenis  material  adalah  faktor yang sangat menentukan.

## Perhitungan Kerja Alat Berat Terhadap Waktu
Maksud  dari  “waktu”  adalah  waktu  yang diperlukan  untuk  merampungkan  satu  siklus  pekerjaan. Inilah yang disebut waktu siklus. Waktu siklus Alat Berat secara garis besar terdiri dari 2 bagian, yaitu: 1.  Waktu tetap ( Fixed Time )
2.  Waktu tidak tetap ( Variable Time )

## Menghitung Kapasitas Aktual
Menghitung  material  yang  terbawa  dalam  satu siklus  kerja  merupakan  langkah  pertama  yang  harus dilakukan.  Kapsitas  actual  (muatan  per  siklus)  ini tergantung  pada  ukuran  mangkok  pembawa  material yang  ada  pada  setiap  alat Bucket Excavator dan  jenis
material  yang  diolah.  Jadi  untuk  menentukan  besarnya kapasitas  actual  ini  perlu  diketahui  dahulu  data  tentang ukuran Bucket dari  Alat  Berat  yang  dioperasikan  dan faktor muatan atau Carry Factor jenis material.

## Menghitung Waktu Siklus
Waktu  siklus  dihitung  untuk  mendapatkan  jumlah siklus  per  jam.  Waktu  siklus  tersebut  terdiri  dari  waktu tetap  dan  waktu  variable.  Waktu  ini  sering  ditetapkan sebagai  waktu  konstan  untuk  semua  jenis  material  dan kondisi.  Tentunya  penetapan  waktu  tetap  dilakukan berdasarkan  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan sebelum  alat  tersebut  dipasarkan.  Biasanya  dalam lembaran  spesifikasi  diberikan  data-data  tentang  waktu ini. Sedangkan waktu variable harus dihitung berdasarkan  keadaan-keadaan  sebenarnya  dilapangan dengan  mengamati  setiap  kondisi  yang  mungkin  akan mempengaruhi produksi kerja Alat Berat.

## Produksi kerja satu unit peralatan

## Excavator
Excavator adalah  adalah  alat  yang  serba  guna yang  dapat  untuk  menggali  tanah,  membuat  parit, memuat  material  ke  dump  truck  atau  kayu  ke trailer(Pratasis, 2016).
Empat langkah perhitungan yang perlu dilakukan dalam menghitung produksi kerja Excavator , yaitu:
1.  Menghitung kapasitas Aktual Bucket
Menghitung  isi  aktual Bucket adalah  menghitung volume  material  yang  terangkut Bucket Excavator dalam  satu  siklus  kerja.  Isi  aktual  tergantung  pada kapasitas Bucket dan  jenis  material.  Kapasitas Bucket adalah daya muat berdasarkan akurat Bucket dan  model  alatnya.  Sedangkan  “ Carry  Factor ” ditentukan berdasarkan jenis material yang diolah.
2.  Menghitung Waktu Siklus
Waktu  siklus Excavator dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  seperti  mudah  atau  sukarnya  material  dimuat atau  digali,  kedalaman  galian,  ketinggian  timbunan tanah  galian  dan  sudut  ayun.  Siklus  kerja Excavator terdiri dari empat gerakan yakni: a.  Memuat Bucket b.  Mengayun bermuatan c.  Dumping (Pembuangan) d.  Mengayun kosong
Siklus Waktu Total menit Jam Siklus
Jumlah 60 / 

## 3.  Menghitung Produksi Kerja Kasar
Produksi  kerja  kasar  adalah  jumlah  material  yang sanggup  digali Excavator dalam  satu  jam  tanpa memperhitungkan faktor-faktor efisiensi.
4.  Menghitung Produksi Kerja Aktual Produksi  kerja  aktual  adalah  hasil  produksi  kasar dikalikan dengan faktor efisiensi kerja.

## Dump Truck
Dump  truck adalah  truk  yang  isinya  dapat dikosongkan  tanpa  penanganan.  Dump  truk  biasa digunakan  untuk  mengangkut  barang  semacam  pasir, kerikil atau  tanah  untuk  keperluan  konstruksi  (  Pratasis, 2016  ).  Analisis  produksi  kerja Dump  Truck adalah menghitung  kemampuan  alat  mengangkut  material dalam  satu  jam  kerja.  Untuk Dump  Truck ini perhitungannya  mengikuti  empat  langkah  perhitungan, yaitu :
1.  Menghitung Kapasitas Aktual Bak Kapasitas  aktual  bak  tergantung  pada  ukuran  bak dan faktor muatan.
2.  Menghitung Waktu Siklus. Waktu Siklus Dump Truck terdiri dari :
a.  Waktu muat
b.  Waktu monuver di tempat permuatan
c.  Waktu angkut
d.  Waktu kembali
3.  Menghitung Produksi Kerja Aktual

## HASIL DAN PEMBAHASAN Spesifikasi Alat Berat
Excavator. Adapun  fungsi Excavator secara  umum  adalah untuk Excavating (menggali), Loading (memuat material), Lifting (mengangkat  beban), Hammering (menghancurkan batuan).
Gambar 1 Excavator
Sumber: Foto Observasi Lapangan ( 2018 ) Spesifikasi Merek : KOMATSU Kondisi : 80 % (Baik) Berat Operasi : 20 ton Ketinggian pemutar maksimum : 5840 mm Kedalaman penggalian maksimum
: 6095 mm
Kapasitas Aktual Bucket = Kapasitas Bucket x Carry Factor
Produksi Kerja Kasar    =  Kapasitas Aktual Bucket x Jumlah Siklus Per Jam
Produksi Kerja Aktual  =  Kapasitas Kerja Kasar x Faktor Efisiensi Kerja
Kapasitas Muat Aktual = Kapasitas Bak x Faktor Muat
Produksi Kerja Kasar = Kapasitas Muat Aktual x Jumlah Siklus/jam
Produksi Kerja Aktual = Produksi Kerja Kasar x Faktor Efisiensi
Faktor Bucket : 0,9 (Pasir dan Kerikil) Kapasitas Bucket : 0,442 m 3

## Dozer.
Dozer adalah  Alat  untuk  meratakan  ataupun  memotong tanah pada pekerjaan timbunan agar bisa  mendapatkan elevasi  sesuai  dengan  yang  di  inginkan,  berfungsi  juga untuk mendorong tanah dan batuan di lokasi pekerjaan.
Gambar 2 Dozer
Sumber: Foto Observasi Lapangan ( 2018 ) Spesifikasi
Merk = Cat 3306T Kondisi = 75 % Tenaga roda max = 131 mm Bobot oprasi = 16880 kg Kapasitas bahan bakar full = 320L Transmisi maju max = 10,8 kg/jam Transmisi mundur max = 12,9 kg/jam Panjang dozer = 3937 mm Tinggi dozer = 3057 mm Lebar dozer = 2440 mm Kapasitas pisau = 3,27 m³ Berat pisau = 1309 kg Max menggali kedalaman = 6095 mm

## Dump Truck.
Dump  Truck adalah  alat  berat  yang  sangat sering  digunakan  dalam  berbagai  kegiatan  proyek, penggunaan  alat  ini  sangat  dominan  dan  berfungsi sebagai  alat pengangkut material dan lain sebagainya.
Gambar 3 Dump Truck
Sumber: Foto Observasi Lapangan ( 2018 )
Spesifikasi : Kapasitas bak
: 5,7 m 3
Kecepatan angkut   : 25 km/jam
Kecepatan kembali  : 50 km/jam Faktor efisensi : 0,75 Pekerjaan yang Dianalisa. Jenis pekerjaan yang akan dianalisa untuk memperoleh  produktivitas  alat  berat  yaitu  sebagai berikut :
1.  Pekerjaan  galian  dan  urugan  tanah  menggunakan alat berat seperti excavator.
2.  Pekerjaan perataan tanah dan pemotongan elevasi di gunakan alat dozer.
3.  Pekerjaan  penimbunan  dan  pengangkatan  matrial menggunakan dam truck.

## Perhitungan Analisa Alat Berat.
Excavator Dalam  proyek  ini  digunakan Excavator dengan  kondisi  kerja  sebagai berikut: - Kapasitas Bucket : 0,442 m 3 - Efisiensi kerja : 0,75 - Carry faktor : 0,9 (Pasir dan Kerikil) Produksi kerja Excavator per jam, yaitu:
 Kapasitas aktual Bucket = Kapasitas Bucket x Carry Factor = 0,442 x 0,9 = 0,40 m 3
 Waktu Siklus : - Mengisi Bucket = 6 detik (Rata-rata 0 m-2 m) - Mengayun bermuatan = 5 detik (45°-90°) - Dumping (pembuangan)   = 3 detik - Mengayun kosong = 4 detik Total waktu siklus = 18 detik
 Jumlah Siklus/Jam = Siklus Waktu Total menit 60 = 60 x 60 detik 18 detik = 200 siklus/jam
 Produksi kerja kasar =  Kapasitas  aktual Bucket x  jumlah siklus/jam = 0,40 x 200 = 80 m 3 /jam
 Produksi kerja aktual
= Produksi kerja kasar x Faktor efisiensi kerja = 80 x 0,75 = 60,00 m 3 /jam
Tabel 1. Rekapitulasi Analisis Excavator
NO ANALISIS HASIL PERHITUNGAN 1 Kapasitas Aktual 0,40 m 3 2 Waktu Siklus 18 detik 3 Jumlah Siklus 200 siklus/jam 4 Produksi Kerja Siklus 80 m 3 /jam 5 Produksi Kerja Aktual 60 m 3 /jam Sumber : (Hasil Perhitungan, 2018)
Dump Truck.
Analisis produksi kerja Dump Truck adalah menghitung  kemampuan  alat  mengangkut  material dalam  satu  jam  kerja.  Dalam  proyek  jalan  ini dioperasikan Dump  Truck untuk  mengangkut  material dari  lokasi  quarry  ke  lapangan  dengan  kondisi  kerja sebagai berikut:
- Kapasitas bak : 5,7 m 3 - Waktu muat
: 1,40 menit
- Waktu buang : 1,00 menit - Waktu tetap : 0,80 menit - Kecepatan angkut : 25 km/jam - Kecepatan kembali : 50 km/jam - Jarak angkut/kembali : 40 km - Faktor isi : 0,9 - Faktor efisensi kerja : 0,75
 Kapasitas muat aktual = Kapasitas bak x faktor isi = 57 x 0,9
= 51,3 m 3  Waktu Siklus - Waktu muat = 1,40 menit - Waktu buang = 1,00 menit - Waktu angkut = 40000 x 60 menit/jam  = 96 menit 25000 m/jam - Waktu kembali = 40000 x 60 menit/jam = 48 menit 50000 m/jam - Waktu tetap = 0,80 menit Total Waktu Siklus = 147,20 menit  Produksi kerja kasar =  Kapasitas  muat  aktual  x  jumlah
siklus/jam
=  51,3  m 3 x  [(60  menit/jam)  /  (147,20 menit)]
= 20,91 m 3 /jam
 Produksi kerja aktual = Produksi kerja kasar x Faktor efisiensi = 20,91 x 0,75
= 15,68 m 3 /jam
Tabel 2. Rekapitulasi Analisis Dump Truck
NO ANALISIS HASIL PERHITUNGAN 1 Kapasitas Muat Aktual 51,3 m 3 2 Waktu Siklus 147,20 menit 3 Produksi Kerja Kasar 20,91 m 3 /jam 4 Produksi Kerja Aktual 15,68 m 3 /jam Sumber : (Hasil Perhitungan, 2018)

## Dozer
Untuk membentuk permukaan jalan dioperasiakan dozer dengan data kondisi kerja sebagai berikut:
- Lebar sudu blade = 3,21 m - Tinggi sudu blade = 1,127 m - Faktor sudu = 0,80 - Jarak gusur = 100m - Kecepatan maju = 0 – 3,7 km/jam mundur = 0 – 8,2 km/jam - Faktor efisiensi = 0,75  Waktu Siklus
1.  Produksi per siklus q = Tinggi sudu  X  lebar sudu  X  faktor sudu = 1,127² x3,21 x 0,80
= 3,261 m 2
2.  Kec. Maju f    = 3,7 x 0,75 = 2,77 km/jam (46,1m/min)
3.  Kec. Mundur =  8,2 x 0,85 = 6,97 km/jam (116,1m/min)
4.  Waktu ganti persnelling z = 0,05
5.  Waktu siklus = 100 46,1 + 100 116,1 + 0,05 = 3,08 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
6.  Efesiensi kerja = 0,75
 Produktifitas sesungguhnya, faktor konversi volume tanah.
Lepas f = 1,00 Asli f = 0,80  Produktifitas untuk tanah lepas Q = 3,261 𝑥 60 𝑥 0,75 𝑥 1,00 3,08 = 47,64 m 3 /jam
 Produttifitas untuk tanah asli
Q = 3,261 𝑥 60 𝑥 0,75 𝑥 0,80 3,08
= 38,11 m 3 /jam Total siklus =  85,75 m 3 /jam  Produksi kerja kasar
=  Luas  Lintasan  Kerja  x  Jumlah  Siklus
Per jam = 100 x (60 menit/jam / 85,75 menit) = 69,97 m 2 /jam
 Produksi kerja aktual = Produksi kerja kasar x Faktor efisiensi kerja
= 69,97 x 0,75 = 52,47 m 2 /jam

## Tabel 3. Rekapitulasi Analisis Dozer
NO ANALISIS HASIL PERHITUNGAN 1 Waktu siklus 85,75 menit 2 Produksi Kerja Kasar 69,97 m 2 /jam 3 Produksi Kerja Aktual 52,47 m 2 /jam
Sumber : (Hasil Perhitungan, 2018)

## Produksi Kerja Alat Berat.
Berdasarkan  hasil  analisa  perhitungan  diatas  maka diperoleh produksi kerja masing-masing alat berat, yaitu: Excavator.
Material agregat = 1474,5 m 3 Produksi kerja per jam = 60,00 m 3 /jam Waktu kerja per hari = 8 jam Jumlah hari kerja =         Material agregat______
Produksi kerja x waktu kerja
= 8 00 , 60 1474,5  = 3,07  hari

## Dump Truck.
Material agregat =  1474,5 m 3 Produksi kerja per jam =  15,68 m 3 /jam Waktu kerja per hari = 8 jam Jumlah hari kerja =           Material agregat_____
Produksi kerja x waktu kerja = 8 68 , 15 1474,5  =  hari 11,75  hari Dozer
Material agregat = 1474,5  m 3 Produksi kerja per jam = 52,47 m 2 /jam Waktu kerja per hari = 8 jam Jumlah hari kerja =          material agregat______
Produksi kerja x waktu kerja
= 8 47 , 52 1474,5  = 3,51 hari

## Perhitungan kebutuhan alat berat
Excavator
=          60,00 m 3 /jam____  = 1 Unit.
60,00 m 3 /jam
Dump truck
=          60,00 m 3 /jam____  = 3,8 = 4 Unit.
15,68 m 3 /jam
Dozer
=          60,00 m 3 /jam____  = 1,15 = 1 Unit. 52,47 m 3 /jam
Tabel 4. Rekapitulasi Perbandingan Jumlah Hari Kerja Alat Berat
NO Jenis Alat Berat Perhitungan (Hari) Realisasi (Hari) 1 Excavator 3,07 14 2 Dozer 3,51 12 3 Dump Truck 11,75 21 (Hasil Perhitungan, 2018)

## Tabel 5. Rekapitulasi Perbandingan Kebutuhan Alat
Berat NO Jenis Alat Berat Perhitungan (Unit) Realisasi (Unit) 1 Excavator 1 1 2 Dozer 1 1 3 Dump Truck 4 25
(Hasil Perhitungan, 2018)

## SIMPULAN
Pada  akhir  penyusunan  tugas  akhir  ini,  adapun kesimpulan antara lain :
1.  Hasil
produktivitas
Excavator
bedasarkan perhitungan didapat:
 Produksi per/jam = 60,00 m 3 /jam dan
 Excavator kebutuhan  alatnya  berjumlah  1  unit penggunaan dilapangan berjumlah 1 unit.
 Pengunaan alat sesuai dengan kebutuhan.
2.  Hasil produktivitas Dump Truck
bedasarkan perhitungan didapat:
 Produksi per/jam = 15,68 m 3 /jam dan
 Dump  Truck kebutuhan  alatnya  berjumlah  4  unit penggunaan dilapangan berjumlah 25 unit.
 Jadi pengunaan Dump Truck di katakana boros.
3.  Hasil  produktivitas Dozer bedasarkan  perhitungan didapat:
 Produksi per/jam = 52,47 m 2 /jam
 Dozer kebutuhan  alatnya  berjumlah  1  unit penggunaan dilapangan berjumlah 1 unit.
 Penggunaan alat sesuai dengan kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi,  M.  C.  (2014). Perhitungan    Produktifitas  Alat Berat  dalam    Pekerjaan  Longsoran  pada  Ruas Jalan Simpang Perdau –Batu Ampar sta 25+ 750 1 Titik Kecamatan. Sangkulirang Kab. Kutai Timur. Kurva S Jurnal Mahasiswa , 4 (1), 153-160. Gafur,  A.  (2013).  analisa  perhitungan  produktifitas  alat berat pada pelaksanaan pematangan lahan untuk pembuatan  work  shop  di  kabupaten.  Malinau pada  dinas pekerjaan umum Provinsi Kalimantan timur. Kurva S jurnal mahasiswa, 1 (1), 1-7. Ilahi,  R.  R.,  Ibrahim,  E.,  &  Swardi,  F.  R.  (2014).  Kajian Teknis  Produktivitas  Alat  Gali-muat  (Excavator) Dan Alat Angkut (Dump Truck) Pada Pengupasan Tanah  Penutup  Bulan  September  2013  Di  Pit  3 Banko  Barat  PT.  Bukit  Asam  (Persero)  Tbk Upte. Jurnal Ilmu Teknik , 2 (3).
Pratasis,  P.  A.  K.  (2016).  Kelayakan  investasi  studi kasus  alat  berat  Buldozer,  excavator  dan  dump truck di kota Manado. Jurnal  Sipil Statik , 4 (9). Rajasa,  A.  C.  C.  Analisa  penggunaan  alat  berat berdasarkan  pada  efisiensi  pekerjaan  galian pembangunan Jember Icon. Rochmanhadi.1982 Alat
–
alat
Berat
dan
Pengunaannya. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
Rochmanhadi  1984.  Perhitungan  Biaya  Pelaksanaan
Pekerjaan  Dengan  Menggunakan  Alat  Berat  .
Jakarta : Yayasan Penerbit Pekerjaan Umum. Suyono  sosrodarsono.  Perhitungan  biaya  pelaksanaan pekerjaan  dengan  mengunakan  alat –  alat  berat, Dapartemen pekerjaan umum.
Rostiyanti  Faneta  Susy,  2008.  Alat  berat  untuk  proyek Kontruksi.jakarta, Penerbit: Rineka Cipta.
Tugas Akhir , 2014, Analisa Perhitungan Kebutuhan Alat Berat  Pada  Proyek  Peningkatan  Jalan  Simpang Seling- Muaro Jernih Kabupaten Merangin,Afriadi.