## Journal of Scientech Research and Development
Volume 2, Issue 2, December 2020 P-ISSN: 2715-6974            E-ISSN: 2715-5846 O pen Access at: http://idm.or.id/JSCR

## EVALUASI EFISIENSI DAN BIAYA ALAT BERAT PADA PROYEK PEMELIHARAAN JALAN PHJD KSPN RUAS JALAN XYZ

## EFFICIENCY AND COST EVALUATION OF HEAVY EQUIPMENT IN THE XYZ ROAD PHJD MAINTENANCE PROJECT

## Nazili
Program Studi Teknik Sipil, fakultas Teknik Dan Perencanaan, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat E-mail: yunipralina02@gmail.com
INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Koresponden
Nazili
Ziraz702023@gmail.com
Kata kunci pemeliharaan, ruas jalan, KSPN, PHJD
Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/index .php/JSCR
Hal: 108 - 121
Ha sil penelitia n menunjukkan ba hwa ala t bera t ya ng diperluka n untuk pekerja a n ga lia n bia sa  a dala h Exca vator Koma tsu PC 200 ta hun 2008, seda ngka n Motor Gra der Ca t 120K ta hun 2012, da n  Vibra tory Roller Ca se  1107EX  ta hun  2011  dibutuhka n  untuk  pekerja a n  timbuna n piliha n  da ri  sumber  ga lia n.  Berda sa rka n  perhitunga n  a na lisis  bia ya sewa  a la t, efisiensi pengguna a n a la t Exca va tor diperoleh sebesa r Rp. 23.933.919,-.  Seda ngka n  untuk  sewa   Motor  Gra der  da n  Vibro, diperoleh  efisiensi  pengguna a n  a la t  denga n  tota l  bia ya   sewa   a la t sebesa r  Rp.  87.142.854,-  untuk  pekerja a n  timbuna n  piliha n.  Ala t konstruksi  dira nca ng  untuk  da pa t  mela kuka n  fungsi  a ta u  kegia ta n da la m proses konstruksi ya ng membutuhka n tena ga  ya ng bera t da n sulit  dila kuka n  seca ra   ma nua l.  Penelitia n  ini  dila kuka n pa da  ta hun 2020  untuk  pekerja a n  pemeliha ra a n  ja la n  PHJD  KSPN  Rua s Ja la n XYZ.  Tujua n  da ri  penelitia n  ini  a da la h  untuk  menda pa tka n perhitunga n  perba ndinga n  produktivita s  da n  bia ya   a la t  b era t  da ri Renca na   Angga ra n  Bia ya   (RAB)  denga n  da ta   ya ng  diteliti. Pengguna a n  a la t  bera t  ya ng  tepa t  da la m  perenca na a n  konstruksi dia ngga p kunci untuk efisiensi  da n produktivita s ya ng optima l.
Copyright ©2020 JSCR. All rights reserved.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Corresponden Nazili
Ziraz702023@gmail.com
Keywords: maintenance,  roads, KSPN,  PHJD
Open Access at: https://idm.or.id/JSCR/inde x.php/JSCR
Page: 108 - 121
The  results  showed  that  the  heavy  equipment  needed  for  ordinary excavation work was the 2008 Komatsu PC 200 Excavator, while the 2012  Cat  120K  Motor  Grader,  and  the  2011  Vibra tory  Roller  Case 1107EX were required for selected embankment work from excavation sources. Based on the calculation of the equipment rent al cost analysis, the  efficiency  of  using  the  Excavator  tool  is  Rp.  23,933,919,-. Meanwhile, for Motor Grader and Vibro rental, the efficiency of using the  equipment  is  obtained  with  a  total  equipment  rental  cost  of  Rp. 87.142.854,-  for  selected  embankment  work.  Construction  tools  are designed  to  be  able  to  carry  out  functions  or  activities  in  the construction  process  that  require heavy labor and are difficult to do manually. This research was conducted in 2020 for road maintenance work  for  the  PHJD  KSPN  XYZ  Road  Section.  The  purpose  of  this research is to obtain a comparative calculation of the productivity  a n d cost  of  heavy  equipment  from  the  Budget  Plan  (RAB)  with  the  data studied. The use of the right heavy equipment in construction plan n i n g is considered the key to optimal efficiency and productivity.
Copyright ©2020 JSCR. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Ruas Jalan XYZ merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang mana setiap tahunnya terus mengalami peningkatan intensitas lalu volume kendaraan yang melintasinya, yang mana hal ini erat kaitannya dengan kondisi  kehidupan  masyarakat  yang  terlihat  dari  sisi  ekonomi,  sosial,  politik, ataupun  kewilayahannya.  Dengan  terjadinya  perubahan  dan  perkembangan tersebut tentunya kebutuhan sarana pendukung transportasi terus meningkat, hal  ini  akan  sangat berpengaruh terhadap sarana dan prasarana transportasi seperti  pada  ruas  jalan  XYZ  dikarenakan  kondisi  jalan  yang  mengalami kerusakan yang lumayan parah disertai dengan kondisi jalan yang sempit dan berbukit,  maka  dilakukan  pemeliharaan  jalan  melalui  Program  Hibah  Jalan Daerah (PHJD) yang berada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagai alternatif jalan untuk akses menunjang pariwisata menuju lokasi wisata YXZ, dengan panjang jalan 3,6 km. Dalam menunjang proyek jalan PHJD KSPN ini, salah satu sumber daya yang berperan penting dalam pekerjaan ini adalah alat berat.
Proyek  pemeliharaan  jalan  PHJD KSPN ruas jalan xyz dapat menjadi proyek yang  kompleks  karena  melibatkan  banyak  aspek,  seperti  perencanaan, pengadaan alat berat, manajemen logistik, koordinasi dan pengawasan lapangan,
dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  efisiensi  dan  biaya  alat  berat  sangat penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan dengan lancar dan efisien.
Evaluasi efisiensi dan biaya alat berat pada proyek  pemeliharaan jalan sangat penting untuk menjamin kelancaran proyek dan keberhasilannya. Pada proyek ini,  tujuan  utama  dari  evaluasi  efisiensi  dan  biaya  alat  berat  adalah  untuk menentukan apakah proyek dapat dilaksanakan secara efisien dan dalam batas biaya yang telah ditetapkan.
Dalam evaluasi efisiensi, perlu diperhatikan penggunaan alat berat yang tepat dan  efisien  dalam  menyelesaikan  tugas-tugas  yang  diberikan.  Selain  itu, pengaturan  jadwal  kerja  yang  baik  dan  manajemen  logistik yang efektif juga dapat meningkatkan efisiensi proyek. Sedangkan dalam evaluasi biaya alat berat, perlu  diperhatikan  biaya  penyewaan  atau  pembelian  alat  berat,  biaya  bahan bakar,  biaya  perawatan  dan  perbaikan,  dan  biaya  lainnya  terkait  dengan penggunaan alat berat.
Dalam  hal  ini, evaluasi efisiensi dan biaya alat berat dapat membantu proyek pemeliharaan jalan PHJD KSPN ruas jalan xyz untuk mencapai tujuan proyek dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan kualitas hasil kerja.
Latar  belakang  dari  proyek  pemeliharaan  jalan  PHJD  KSPN  ruas  jalan  xyz beragam  situasi  dan  konteks  pada  proyek  tersebut.  Namun,  secara  umum, proyek  ini  mungkin  dilakukan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sudah rusak atau mengalami kerusakan akibat penggunaan yang berlebihan atau faktor lainnya. Selain itu, proyek ini juga mungkin dilakukan untuk memperpanjang umur pakai jalan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
pemeliharaan jalan dapat melibatkan berbagai jenis pekerjaan seperti perbaikan jalan  yang  rusak,  penggantian  lapisan  jalan  yang  aus,  penggalian  dan penggantian  saluran  air,  pembersihan  tepi  jalan,  dan  sebagainya.  Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ini, alat berat seperti ekskavator, buldoser, grader, truk dump, dan lain-lain mungkin diperlukan.
Namun, penggunaan alat berat yang tidak efisien dan kurang terencana dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dan hasil kerja yang tidak optimal. Oleh karena  itu,  evaluasi  efisiensi  dan  biaya  alat  berat  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  proyek  dilaksanakan  dengan cara yang tepat dan efisien. Dengan  demikian,  evaluasi  efisiensi  dan  biaya  alat  berat  dapat  membantu meminimalkan  risiko  dan  mengoptimalkan  hasil  proyek  pemeliharaan  jalan PHJD KSPN ruas jalan xyz.

## METODE PENELITIAN

## Bagan Alir Penelitian
Gambar 1 Bagan Alir Penelitian
Untuk  memperoleh  data  -  data  yang  dibutuhkan  dalam  menganalisa perhitungan produktivitas alat berat, waktu siklus, dan biaya alat berat. Penulis menetapkan salah satu pekerjaan kontruksi ruas jalan XYZ yang ada di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada pekerjaan proyek ini dilakukan pada tahun 2020.

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan Penelitian  Kuantitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data deskriptif  kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan situasi yang hendak diteliti dalam bentuk angka-angka atau perhitungan secara akurat.

## Variabel Penelitian
Pada penelitian kuantitatif menggambarkan dua variabel, yaitu variabel bebas (variabel  yang  variasinya  mempengaruhi  variabel  lain)  dan  variabel  terkait (variabel  yang  diukur  untuk  mempengaruhi  efek  atau  pengaruh  variabel lainnya).

## Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan adalah data volume galian, timbunan, dengan model alat berat excavator , motor grader , vibratory roller yang dipakai dilapangan yang menjadi objek penelitian. Perbandingan harga sewa alat dan upah operator alat berat yang dikerjakan per jam dari 3 tempat kecamatan yang berbeda. Data yang sudah  tersedia  sehingga  kita  tinggal  mencari  dan  mengumpulkan.  Data sekunder  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  yaitu  : Spesifikasi teknis , efisiensi alat berat yang digunakan , siklus kerja alat berat yang digunakan , harga sewa biaya  alat  berat  per  jam,  upah  operator alat perjam, pemakaian bahan bakar perjam untuk satu hari kerja dan RAB rencana.
Teknik Analisis Data Menghitung waktu Siklus/ Cyle Time :
1. Excavator,  waktu  Siklus  kerja  dalam  memuat  material  dan  kembalinya dengan rumus: Ct = tm + ta + tb + tk (menit)
2. Motor Grader, waktu silklus motor grader per lintasan (n) bedasarkan pada rumus:
Menghitung Produkvitas  dan Waktu Pelaksanaan/ Durasi
1. Excavator,  produktivitas dihitung berdasarkan rumus: Q =
2. Motor Grader, produktivitas dihitung berdasarkan rumus: 3. Vibratory Roller, produktivitas  dihitung  berdasarkan  rumus:

## Menghitung Biaya Pengoperasian Alat Berat
1. Biaya Bahan Bakar alat berat bedasarkan rumus: BBM = 0,04 x HP x E x h
2. Biaya Pelumas alat berat bedasarkan rumus:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data – Data Volume Pekerjaan
Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  analisa  data  kerja Excavator , Motor Grader dan Vibratory Roller dimana akan meneliti produktivitas kerja alat tersebut.
Tabel 1 Volume Pekerjaan Galian Biasa dan Timbunan Pilihan Pekerjaan Volume Satuan Excavator Galian Biasa 487,26 m³ Motor Grader (Penghamparan) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 441,58 m³ Vibratory Roller (Pemadatan) Timbunan Pilihan dari Sumber Galian 441,58 m³
Sumber : Pengolahan Data (2020)
Alat  yang  digunakan  dalam  analisa  penelitian  ini  sama  dengan  alat  di perencanaan pada proyek yang diteliti ini (jenis dan type sama).
Perhitungan produksi alat berat per jam dan per hari, jumlah alat dan lama waktu pelaksanaan Pekerjaaan Galian Biasa.
Taksiran Produksi Excavator
Waktu mengisi dt (tm) =  0,462 x 5   = 2,31 menit Kecepatan (v) =  416,67 m/menit Jarak (Lh) =  500 meter Waktu angkut material (ta) =  1,20 menit Waktu bongkar (tb) =  1,00 menit Kecepatan (v) =  583,33 m/menit Jarak (Lh) =  500 meter Waktu Kembali dt (tk) =  0,86 menit Perhitungan Waktu Siklus Excavator Komatsu PC 200 tahun 2008 Waktu bongkar (tb) =  1,00 menit Waktu Siklus (CT) = = = tm + ta + tb + tk 2,31+1,20+1,00+0,86 5,37 menit Produktivitas / jam (Q) =
=  7,80 m
3 /jam Koef. Alat /M³ (G) = Lama waktu pekerjaan Produksi 1 unit =  8 x 7,80 m
3 /jam =  62,38 m 3 /hari Volume Galian = Durasi Galian Biasa (R) = = Durasi Galian Biasa Bahu Beton (L) = Durasi Galian Biasa Bahu Beton (R) =
Total Durasi Pekerjaan Galian Biasa  =  51,68+6,13+ 4,69  = 62,49 jam Perhitungan produksi alat berat per jam dan per hari, jumlah alat dan lama waktu pelaksanaan Pekerjaaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian.

## Produksi Motor Grader
Perhitungan Perataan Lintasan
Kecepatan perataan Maju =  0,75 menit Kecepatan perataan Mundur =  0,25 menit Perataan Lintasan (T 1 ) = = 0,75 + 0,25 1,00 menit Total Waktu Siklus Motor Grader Jumlah =  2 Perataan =  1,00 menit Unloading =  6,00 menit Waktu Siklus =  n x (T 1 + T 2 )
=  2x(1,00 + 6,00)
=  14,00 menit
Produktivitas Motor Grader
Produksi Motor Grader  =
=
=  33,43 m 3 /jam Koefisien Alat /M³ = Lama Waktu Pekerjaan Produksi 1 unit =  8 x m 3 /jam  = 267,4 m 3 /hari Volume Timbunan = Durasi (D) =
Produksi Vibratory Roller
Produksi Vibro (Q)  =
=
=  24,89 m 3 /jam
Koefisien Alat /M³  =
Lama Waktu Pekerjaan
Produksi 1 unit =  8x m 3 /jam  = 199,13 m 3 /hari
Durasi = = Tabel 2. Hasil Produktivitas dan Waktu Pelaksanaan No Uraian Pekerjaan Produktivitas (Q) (m³/jam) Waktu Pelaksanaan (D) (jam) Rencana RAB Analisa Penelitian Rencana RAB Analisa Penelitian 1  Excavator Galian Biasa 6,97 7,80 69,95 62,49 2  Motor Grader Timbunan Pilihan 25,07 33,43 17,61 13,21 3  Vibratory Roller
No Uraian Pekerjaan Produktivitas (Q) (m³/jam) Waktu Pelaksanaan (D) (jam) Rencana RAB Analisa Penelitian Rencana RAB Analisa Penelitian Timbunan Pilihan 22,24 24,89 19,86 17,74 Total Pekerjaan Galian Biasa 6,97 7,80 69,95 62,49 Total Pekerjaan Timbunan Pilihan 47,31 58,32 37,47 30,95

## Sumber : Hasil Perhitungan Produktivitas dan Total Waktu Pelaksanaan
Perhitungan  Biaya  pemakaian  alat  berat Excavator pada Pekerjaan Galian Biasa:
Biaya Bahan Bakar
BBM (A) = = =  9,08 Liter Biaya BBM / jam (C) =  9,08 x 13.000     = Rp. 118.041,-
Biaya Pelumas Pelumas (B) = = =  0,28 Liter Biaya Pelumas /jam (D) =  0,28 liter x 31.650    = Rp. 8.714,- Total Sewa Alat Berat /Jam (F) = = 118.041 + 8.714 + 21.428 + 200.000 Rp. 348.184,- Biaya Total Sewa Alat Berat Jumlah Harga (H) =  0,13 x 348.184,-    =  Rp. 44.654,- Overhead & profit 10% (I) =  Rp. 4.465,40 Harga satuan pekerjaan (J) =  44.654+4.465,40   = Rp. 49.119,40 Biaya Total Sewa Alat Berat untuk Pekerjaan Galian Biasa Biaya Sewa Alat (K) =  J x volume =  Rp.49.119,40 x 487,26
= Rp. 23.933.918,84
Biaya  Biaya  pemakaian  alat  berat Motor  Grader dan Vibratory Roller pada Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Pilihan sebagai berikut:
Biaya Bahan Bakar Motor Grader
BBM (A) = = =  15,14 Liter Biaya BBM /Jam (C) =  15,14 liter x 13.000     = Rp. 196.841,-
Biaya Pelumas Pelumas (B) = = =  0,41 Liter Biaya pelumas/jam (D) =  0,41 liter x Rp.55.000   = Rp. 22.377,- Biaya pasti/jam (F) =  196.841 + 22.377+ 21.428,57+ 220.000 =  Rp. 460.647,33 Biaya Sewa Alat Berat (H1) =  0,03 x 460.647,33    = Rp. 13.781,- Biaya Bahan Bakar Vibratory Roller BBM (A) = = =  10,22 liter Biaya /Jam (C) =  10,22 x 13.000   = Rp. 132.867,-
Biaya Pelumas Pelumas (B) = Biaya /Jam (D) =  0,34 x 31.650  =  Rp. 10.918,- Biaya pasti /jam (F) =  132.867+10.918+21.428+150.000
=  Rp. 315.214,65 Total Sewa Alat Berat (H2) =  0,04 x 315.214,65   = Rp. 12.664,-
Faktor Pengembangan bahan (Fv = 1,11)
Bahan Pilihan (I) = = = 1 x Fv x  harga 1 x 1,11 x 137.800 Rp. 152.958,- Jumlah (J) =  H1 + H2 + I =  Rp. 13.781 + Rp. 12.664+ 152.958 =  Rp. 179.403,00 Overhead & Profit 10% (K) =  Rp. 17.940,30 Harga satuan pekerjaan (L) =  179.403+17.940,3 =  Rp. 197.343,30 Total sewa alat berat =  L x volume pekerjaan Timbunan Pilihan (M)  =  Rp. 197.343,30 x 441,58 = Rp. 87.142.854,41 Tabel 3. Hasil Perhitungan Biaya Sewa Alat Berat No Pekerjaan Biaya Sewa Alat Rencana RAB Analisa Penelitian (Rp) (Rp) 1 Pekerjaan Galian Biasa Rp. 26.722.118 Rp. 23.933.919 - Excavator 2 Timbunan  Pilihan  dari  Sumber Galian Rp. 89.281.073 Rp. 87.142.854 - Motor Grader - Vibratory Roller
Sumber : Hasil Analisa Biaya Sewa Alat Berat

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi  efisiensi  dan  biaya  alat  berat  sangat  penting  dalam  proyek rehabilitasi/pemeliharaan  jalan  PHJD  KSPN  ruas  jalan  xyz.  Evaluasi efisiensi  meliputi  penggunaan  alat  berat  yang  tepat  dan  efisien, pengaturan jadwal kerja yang baik, dan manajemen logistik yang efektif. Sementara  itu,  evaluasi  biaya  mencakup  biaya  penyewaan  atau pembelian alat berat, biaya bahan bakar, biaya perawatan dan perbaikan, serta biaya lainnya terkait penggunaan alat berat.
2. Dengan  melakukan  evaluasi  efisiensi  dan  biaya  alat  berat,  proyek rehabilitasi/pemeliharaan  jalan  PHJD  KSPN  ruas  jalan  xyz  dapat dilaksanakan  dengan  lebih  efektif  dan  efisien.  Evaluasi  ini  dapat membantu meminimalkan risiko dan meningkatkan kualitas hasil kerja, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menghemat biaya.
3. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan proyek rehabilitasi/pemeliharaan  jalan,  penting  untuk  melakukan  evaluasi efisiensi dan biaya alat berat secara menyeluruh. Hal ini akan membantu memastikan  bahwa  proyek  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  sukses, serta  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  masyarakat  yang menggunakan jalan tersebut.

## Saran
Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan perencanaan yang matang terkait penggunaan alat berat, termasuk  jadwal kerja yang baik, manajemen logistik yang efektif, dan perencanaan perawatan dan perbaikan alat berat.
2. Pelaksanaan  pelatihan  dan pengembangan keterampilan bagi operator alat berat sangat penting agar dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan.
3. Pihak pelaksana pekerjaan harus mempertimbangkan faktor lingkungan dan  keamanan  dalam  penggunaan  alat  berat,  seperti memastikan alat berat  beroperasi  dengan  aman  dan  mengurangi  dampak  negatif  pada lingkungan sekitar.
4. Perlu  dilakukan  pemantauan  dan  evaluasi  secara  berkala  terhadap penggunaan  alat  berat  selama  pelaksanaan  proyek,  untuk mengidentifikasi  kemungkinan  masalah  dan  memberikan  solusi  yang tepat waktu.
Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan proyek rehabilitasi/pemeliharaan  jalan  PHJD  KSPN  ruas  jalan  xyz  dapat  berjalan dengan lebih efisien dan efektif, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Jenderal Bina Marga. (2017). Pedoman Perencanaan, Pengadaan dan Pengoperasian  Alat  Berat  Konstruksi  pada  Proyek  Jalan  dan Jembatan.  Jakarta:  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pengadaan Alat Berat Konstruksi pada Proyek Jalan dan Jembatan.
Hadi,  A.,  dan  Ariyanti,  S.  (2018).  Evaluasi  Penggunaan  Alat  Berat  dalam Pelaksanaan  Proyek  Konstruksi  Jalan  Raya  di  Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Teknik Sipil, 4(1), 17-24.
Mubarok,  F.,  dan  Widyastuti,  R.  (2019).  Analisis  Efisiensi  Alat  Berat  dalam Pelaksanaan Proyek Konstruksi Jalan Raya. Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain, 7(1), 18-25.
Oktavianti, E., dan Suwandoyo, H. (2020). Evaluasi Efisiensi Penggunaan Alat Berat  pada  Proyek  Konstruksi  Jalan  Tol.  Jurnal  Teknik  Sipil  dan Arsitektur, 8(1), 16-22.
Sutrisno,  D.,  dan  Abdullah,  R.  (2019).  Analisis  Produktivitas  dan  Efisiensi Penggunaan Alat Berat pada Proyek Konstruksi Jalan. Jurnal Teknik Sipil, 5(1), 15-22.
Ardiansyah, A., dan Widiatmoko, E. (2020). Evaluasi Produktivitas Alat Berat pada Proyek Jalan Raya. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 6(2), 53- 59.
Asadi-Shekari, Z., Moeinaddini, M., dan Kariminejad, S. (2016). A framework to evaluate  the  efficiency  of  earthmoving  operations  of  construction projects. Journal of Civil Engineering and Management, 22(8), 1035- 1047.
Husni, H. A., dan Hariyanto, E. (2019). Evaluasi Efisiensi Penggunaan Alat Berat pada  Proyek  Konstruksi  Jalan  Raya.  Jurnal  Teknik  Sipil  dan Lingkungan, 5(1), 14-21.
Prasetyo, R., dan Kuswanto, H. (2018). Analisis Produktivitas Alat Berat pada Proyek Pembangunan Jalan Raya. Jurnal Teknik Sipil, 4(1), 1-8.
Susilo, A., dan Hidayat, A. (2016). Evaluasi Penggunaan Alat Berat pada Proyek Konstruksi Jalan Raya. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 2(1), 16- 22.
Wahyuni, D., dan Handayani, T. (2020). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Alat Berat pada Proyek Pembangunan Jalan Raya. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, 6(1), 12-19.
Wulandari, E., dan Indah, S. R. (2020). Evaluasi Efisiensi Penggunaan Alat Berat pada Proyek Konstruksi Jalan Tol. Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, 8(2), 31-36.
Komurlu, R. (2019). Evaluating construction equipment operator efficiency using data envelopment analysis: Case study of a public road construction project. Automation in Construction, 102, 63-72.
Li,  Y.,  Li,  C.,  Li,  L.,  Li,  X.,  dan  Zhang,  L.  (2018).  Evaluation  of  construction equipment  performance  using  an  integrated fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS  approach.  Journal  of  Construction  Engineering  and Management, 144(8), 04018053.
Park,  Y.  J.,  Lee,  S.  H.,  dan  Kim,  H.  K.  (2015).  Evaluation  of  construction equipment management performance using association rule mining. Journal  of  Construction  Engineering  and  Management,  141(4), 04014085.
Rahn, C. D., dan Witten, A. J. (2018). Equipment productivity, fleet management, and  safety  for  construction  operations.  Journal  of  Construction Engineering and Management, 144(11), 04018104.
Sarhan,  S.,  dan  Marzouk,  M.  (2018).  Equipment  selection  and  replacement decision-making  process  for  construction  companies.  International Journal of Engineering Business Management, 10, 1847979018816248.
Tezel,  G.,  Aziz,  Z.,  dan  Shah,  R.  (2018).  A  simulation-based  framework  for evaluating  the  impact  of  equipment  availability  and  utilization  on construction  productivity.  Journal of Construction Engineering and Management, 144(1), 04017079.