ANALISIS BIAYA DAN WAKTU METODE RETROFITTING PADA STRUKTUR BANGUNAN DUA LANTAI (Studi Kasus: SDN Cikaret 01 Kabupaten Bogor)
Muhamad Lutfi 1 , Putra Firman Juniansyah 2
1 Dosen Program Studi Teknik Sipil FT Universitas Ibn Khaldun Bogor
2 Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil FT Universitas Ibn Khaldun Bogor e-mail: its_putra@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dalam  pelaksanaan suatu  metode  perbaikan,  ada  tiga  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  yaitu analisis  biaya  dan  waktu  perbaikan  (retrofitting),  serta  mutu  pekerjaan.  Tiga  hal  tersebut berkaitan  satu  sama  lain,  apabila  biaya  proyek  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan,  maka  mutu pekerjaan  dapat  menurun   dan   akhirnya   waktu   pelaksanaan   perbaikan   menjadi   terlambat. Untuk  itu  diperlukan ketelitian dalam perencanaan besarnya biaya yang dibutuhkan maka dalam menghitung  Rencana  Anggaran      Biaya      (RAB),      tiga      hal      yang      perlu      dilakukan      adalah penentuan Work   Breakdown Structure (WBS), perhitungan volume pekerjaan, dan perhitungan Analisa  Harga  Satuan  (AHS).  Adapun  data-data  pendukung  untuk  pengerjaannya  antara  lain gambar kerja, spesifikasi teknis, dan harga  satuan  bahan  dan  upah.  Selain  perhitungan  RAB ditentukan    juga  penjadwalan    proyek,  dengan  penjadwalan    maka  durasi  pekerjaan  serta jumlah  sumber  daya  yang   diperlukan  dapat  dihitung.  Penjadwalan dilakukan dalam  bentuk  bar chart  dan  Kurva S.  Dengan dilakukannya analisis ke-empat metode perbaikan  yang  ditinjau  dari segi  biaya  dan  waktu,  maka  menghasilkan  perhitungan  biaya  dengan  metode  penambalan ( patching )  dengan  bahan  dasar  polymer  mortar  Rp  5,624,466.91  dengan  waktu  7  hari,  bahan dasar  epoxy  mortar  Rp  5,994,455.00  dengan  waktu  7  hari,  metode  sementasi  (Grouting)  Rp 41,064,966.40  dengan  waktu  42  hari,  metode  Suntik  beton  (Injection)  Rp  8,960,000.00  dengan waktu  7  hari,  metode  beton  prepack  ( Grout  Preplaced  Aggregat )  Rp  22,529,158.34  dengan waktu  35  hari.  Hasil  analisis  metode  perbaikan  yang  disebabkan  oleh  spalling  ini  merupakan referensi  yang  dapat  dilakukan  dalam  perbaikan  untuk  beton  kolom  namun  harus  berdasarkan hasil analisis struktur bangunan sebelumnya.
Kata kunci: Analisis biaya dan waktu, Retrofitting, Spalling .

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Kerusakan  yang  terjadi  pada  bangunan dapat   diakibatkan   oleh   suatu   kesalahan dalam  perencanaan   desain,   pelaksanaan konstruksi yang salah di lapangan, pemberian   beban    yang  berlebihan,  akibat gempa,  kebakaran,  korosi,  usia  konstruksi yang   bertambah   dan   lain-lain.   Kerugian yang  timbul  akan  sangat  besar  apabila bangunan yang mempunyai masalah tersebut  kemudian  tidak  digunakan      lagi (diruntuhkan).      Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  suatu      metode  perbaikan  pada struktur bangunan sehingga bangunan tersebut  dapat  difungsikan  kembali.  Dalam pelaksanaan  suatu  metode  perbaikan,  ada tiga   hal   penting   yang   perlu   diperhatikan yaitu  analisis  biaya  dan  waktu  perbaikan (retrofitting),    serta    mutu    pekerjaan.    Tiga hal  tersebut  berkaitan  satu  sama      lain, apabila    biaya  proyek    tidak    sesuai  dengan kebutuhan,   maka   mutu   pekerjaan  dapat menurun  dan  akhirnya  waktu  pelaksanaan perbaikan menjadi terlambat.
Bangunan  SDN  Cikaret  01  Kecamatan Cibinong  pada  saat  ini  sedang  melakukan rehabilitasi  bangunan.  Bagian  bangunan sekolah  yang  mengalami rehabilitasi adalah 3  (tiga)  ruang  kelas  pada  sisi  selatan bangunan. Rencananya pada bagian bangunan   sekolah    ini    akan    mengalami
peningkatan satu  lantai,  dimana  lantai dasar tetap    merupakan    ruang    kelas    dan    lantai satu  yang sedang dibangun tetap digunakan sebagai  ruang  kelas  tambahan.  Pada pelaksanaan  konstruksi  ditemukan  suatu kondisi  dimana  beton  pada  kolom-kolom bangunan  yang      menopang      lantai  1 berjumlah  21  kolom  mengalami  perubahan fisik beton.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan   rumusan   masalah    di   atas, maka  tujuan  yang  akan  dicapai  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis perhitungan  waktu  dan  biaya  metode perbaikan penambalan ( patching ), sementasi    ( grouting ),    suntik    beton ( injection ),  dan  yang  terakhir  adalah  metode beton prepack ( grout preplaced agregat ).

## TINJAUAN PUSTAKA Mutu beton
Dalam  sebuah  perencanaan  bangunan, untuk     beton     biasanya output yang dihasilkan  adalah  fc ’  dalam  satuan  MPa. Namun  dalam  spesifikasi  teknis  suatu proyek,   yang   tercantumkan   adalah   mutu beton    dengan    menggunakan    beton    K berapa,  semisal  K-225.   Huruf “K”  adalah kuat    tekan    karakteristik    beton    kg/cm2 dengan  benda  uji  kubus  bersisi  15x15x15 cm.  Sedangkan  fc ’  dalam  MPa  adalah  kuat tekan   beton   yang   disyaratkan   MPa   atau N/mm2   dengan  benda  uji  silinder diameter
permukaan  seperti  beton,  batu,  bata,
kemampuan kerja.
kayu, polystyrene kaku    dan    busa Modifikasi polymer terasa poliuretan,   kaca,   dan   logam.   Adhesi meningkatkan karakteristik aplikasi, adalah    sifat    penting,    terutama    di
hal 15-27 aspal beton baja hidro
15    cm    tinggi    30    cm.    Sehingga,    karena terjadi  perbedaan  benda  uji  maka  mutu betonnya  menjadi  tidak  sama.  Sifat  utama dari  bahan  beton  adalah  sangat  kuat menerima beban tekan, maka untuk mengetahui  mutu  beton,  pada  umumnya ditinjau    terhadap    kuat    tekan    beton tersebut.  Menurut  peraturan  beton  di Indonesia    (PBI-1971,    yang    diperbaiki dengan  SK  SNI  T-15-1991-03 dan  SNI  03- 2847-2002),  kuat  tekan  beton  fc ’  yaitu  kuat tekan   silinder    beton    yang    diisyaratkan pada  waktu  berumur  28  hari.  Mutu  beton dibedakan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Beton  dengan  fc ’  kurang  dari  10  MPa (setara dengan 120,48 kg/cm2), digunakan  untuk  beton  non  struktur (misalnya: kolom praktis, balok praktis)
2. Beton  dengan  fc ’  =  10  MPa  ke  atas dan  kurang  dari  20  MPa  biasanya digunakan      untuk      beton      struktur (misalnya:  balok,  kolom,  pelat  maupun fondasi)
3. Khusus    struktur    bangunan    tahan gempa     dipakai     mutu     beton     fc ’ minimal  20  MPa  (setara dengan 240,96 kg/cm2)
Perbaikan          ( Retrofitting )          dengan Metode     Perbaikan     pada     Kerusakan Spalling (Terlepasnya Bagian Beton) Metode perbaikan pada  kerusakan spalling , tergantung    pada    besar    dan    dalamnya spalling    yang    terjadi,    untuk    kerusakan dengan  kondisi  tulangan  belum  luluh  yang
kerap  terjadi  adalah  retak,  beton  hancur sebagian,  dan  selimut  beton  terlepas.    Ada empat      metode  perbaikan,  yaitu patching (penambalan), grouting (sementasi),  dan injection (suntik beton) grout replace agregat (beton prepack ).
Keretakan    pada     selimut    beton     bisa diatasi dengan menambal keretakan (patching)  menggunakan  bahan  material perbaikan  struktur  berbahan  dasar polymer . Atau  bisa  juga  menggunakan  campuran semen  dan  air.  Bila  ternyata  keretakan  ada pada “daging” beton, maka metode perbaikannya  bisa  menggunakan  metode grouting atau grout replace agregat . Penambalan ( patching ) Spalling yang  tidak  terlalu  dalam  (kurang dari  selimut  beton)  dan  area  yang  tidak luas,dapat  digunakan  metode  patching. Metode perbaikan ini adalah metode perbaikan manual, dengan melakukan penempelan  mortar  secara  manual.  Pada saat  pelaksanaan  yang  harus  diperhatikan adalah penekanan pada saat mortar ditempelkan sehingga benar-benar didapatkan  hasil  yang  padat.  Material    yang digunakan    harus    memiliki  sifat    mudah dikerjakan,   tidak    susut    dan  tidak    jatuh setelah  terpasang  (lihat          maksimum ketebalan    yang    dapat        dipasang   tiap lapis),  terutama  untuk  pekerjaan  perbaikan overhead .  Umumnya  yang  dipakai  adalah polymer mortar dan epoxy mortar.
Gambar 1 Retrofitting dengan Metode Patching
Polimer Cement Mortar        (PCM) diciptakan dengan mengganti  pengikat semen      mortar  tradisional  dengan  polimer. Dalam   hal   ni   termasuk   lateks,   emulsi, bubuk,  resin  cair,  polimer  yang  larut  dalam air dan monomer. PCM mengurangi penyusutan  retak  dan  terutama  digunakan untuk memperbaiki konstruksi beton.
a) Polymer mengurangi  laju  penguapan air, sehingga struktur kristal untuk terus berkembang dan membangun kekuatan  selama  tahap  penyembuhan awal  kritis.  penguapan  air  berkurang, hal  ini  terutama  penting  dalam  aplikasi tipis,  di  mana  luas  permukaan  untuk penguapan    tinggi,    relatif    terhadap
membuat    lesung    lebih  cair  dan  lebih mudah untuk menangani dan menerapkan. Polymer tertentu  juga memperpanjang  periode    hidrasi,    yang dapat meningkatkan waktu kerja, karakteristik  penting  di  iklim  panas.  Ini berarti  kontraktor  dapat  menggunakan lebih sedikit air untuk keperluan workability . Polymer bertindak  sebagai peredam  air,  akhirnya  mengarah  ke mortar  kuat  dengan  void  yang  lebih sedikit, atau titik-titik lemah.
c)             Peningkatan   adhesi.   pengubah polymer bertindak      sebagai      perekat untuk mengaktifkan mortir overlay dimodifikasi  untuk  menempel  berbagai
bagian overlay aplikasi  mortar  tipis seperti  pelapis  semprot, stuccos ,  dan underlayments ,  dan  aplikasi  dengan getaran  yang  berlebihan  dan  lalu  lintas berat.
d) Peningkatan    kekuatan    dan    daya tahan.  Sembuh  mortir  polimer  yang dimodifikasi        secara  umum  telah membaik  kekuatan  tarik,  kekuatan lentur,  dampak  dan  ketahanan  abrasi, tahan    air,    dan    ketahanan    kimia terhadap  mortir  dimodifikasi.  Juga, polymer dalam lesung membantu menahan  propagasi  mikro-retak,  yang meningkatkan
ketangguhan keseluruhan adukan semen.

## Epoxy mortar
Bahan  dasar  epoxy  terdiri  dari  resin,  hardener, pasir   halus   dan   agregat   kasar   ukuran   kecil.
Mortar  yang  dicampur  dengan  epoxy  sebagai pengganti  semen  dan  air.  Epoxy  mortar  terdiri dari  3  komponen,  yaitu:  2  cairan  (epoxy  + hardener)  dan  1  bubuk  (agregat  pengisi)  untuk dicampurkan,    diaduk    merata    dan    dituang    ke dalam lubang.
Sementasi ( grouting )
Pada   spalling   yang   melebihi   selimut   beton, dapat  digunakan  metode  grouting,  yaitu  metode perbaikan dengan melakukan pengecoran memakai  bahan  non-shrink  mortar.  Metode  ini dapat  dilakukan  secara    manual  (gravitasi)  atau menggunakan  pompa.   Pada   metode   perbaikan ini    yang    perlu    diperhatikan    adalah    bekisting yang  terpasang  harus  benar-benar  kedap,  agar tidak  ada  kebocoran  spesi  yang  mengakibatkan terjadinya  keropos  dan  harus  kuat  agar  mampu menahan tekanan dari bahan grouting. Material
yang digunakan harus memiliki sifat mengalir dan tidak susut. Umumnya digunakan bahan dasar semen.
Suntik beton ( injection )
Gambar 2. Retrofitting dengan metode grouting dipergunakan  adalah  sikaset, Accelerator , Injection        Grouting        system pada umumnya     dapat     dilaksanakan     pada setiap    struktur  konstruksi   beton   sebagai berikut:  Terowongan,  dermaga,  jembatan, basement,      reservoir,      Stp,  kolam  renang, dak atap, dak kamar mandi, ko lom balok, fit lift ,   lantai   beton,   dan   berbagai   macam bentuk  bangunan  lainnya.  Fungsi  injeksi grouting  system adalah  mengembalikan struktur beton  yang   kurang   sempurna  saat pengecoran  seperti  retak,  kropos,  bocor, rusak  struktural,  dengan  adanya injection ini   maka   mengembalikan   struktur   beton yang      kurang      sempurna      menjadi sempurna, karena perbaikan yang menyeluruh  dengan  menggunakan  bahan pengisi  yang mempunyai sifat  dan kekuatan yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  secara teknis.     Adapun     bahan-     bahan     yang
bahan untuk perekat atau pengereas semen pada  saat  pemasangan  peker/pipa,  di  area kebocoran   kropos   yang    sudah   dibobok sedalam   3-7    cm,   dan   sekaligus   untuk menutupi   permukaan   beton   yang   retak, kropos, bocor, guna saat injeksi bahan yang dipergunakan  untuk  injeksi  yitu  intraflas  z, bahan     kimia      yang      berfungsi     untuk campuran     semen     untuk     injeksi     dan berfungsi  juga  untuk  perekat  antara  beton lama dan beton baru. Serta alat - alat   yang dibutuhkan    yaitu    sebuah    tabung    yang dirancang  sesuai  dengan  kemajuan  dunia konstruksi masa kini tabung tersebut ditekan dengan angin compressor dengan kekuatan tekanan  6  kg/cm2,  sehingga  bahan   yang dipergunakan  di  atas  dapat  masuk  dengan sempurna.
Gambar 3 Retrofitting dengan metode injection
Gambar 4 Contoh gambar alat injection
Beton prepack ( grout preplaced aggregat ) Metode  perbaikan  lainnya  untuk   memperbaiki kerusakan  berupa  spelling    yang  cukup  dalam adalah dengan metode grout preplaced aggregat.
Pada  metode  ini  beton  yang  dihasilkan  adalah
dengan  cara  menempatkan  sejumlah  agregat (umumnya 40% dari volume kerusakan) kedalam bekisting,   setelah   itu   dilakukan   pemompaan bahan beton, kedalam bekisting.
Gambar 5 Retrofitting dengan metode grout preplaced aggregat Penyusunan Anggaran Biaya Pada dasarnya anggaran biaya ini merupakan bagian terpenting dalam menyelenggarakanpembuatan      bangunan itu.   (Dasar   Penyusunan   Anggaran   Bia ya Bangunan,     2003)     membuat  anggaran biaya  berarti  menaksir  atau  mengirakan harga  dari  suatu  barang,  bangunan  atau benda  yang  akan  dibuat  dengan  teliti  dan secermat mungkin.
Teknik   menyusun   perkiraan      biaya    yang lain    adalah quantity    take-off ,    yaitu membuat  perkiraan        biaya              dengan mengukur      kuantiatas      komponen komponen      proyek            dari      gambar, spesifikasi,    dan    perencanaan.    Untuk maksud  terebut,  prosedur  yang  ditempuh adalah:
1.    Klasifikasi komponen pekerjaan,
2. Diskripsi  dari   butir-butir  komponen pekerjaan,
3.    Dimensi dari butir-butir pekerjaan,
4.    Memberi beban jam orang, dan
5.    Memberi beban biaya. Teknik  di  atas  bila  dikerjakan  dengan benar akan mendukung hal-hal berikut,
1. Perencana   dan   penyedia   lebih memahami  struktur  proyek  yang  akan ditangani,
2. Meminimalkan  kemungkinan  adanya butir-butir yang terlewatkan, dan
3. Memudahkan     meneliti     dan
mengkonfirmasikan hasil-hasilnya
maupun proses membuatnya.

## Analiasa Harga Satuan
Analisisis  harga  satuan  pekerjaan  berfungsi sebagai    pedoman    awal    perhitungan rencana anggaran   biaya   (RAB)   bangunan yang  didalamya  terdapat  angka yang menunjukan        jumlah  material,  tenaga  dan biaya  persatuan  pekerjaan.  Harga  satuan pekerjaan  terdiri  atas    biaya    langsung  dan biaya  tidak  langsung.  Biaya  langsung  terdiri atas  upah,  alat  dan  bahan,  biaya  tidak langsung  terdiri  atas  biaya  umum  dan keuntungan.    Biaya    langsung    perlu ditetapkan  harganya  sebagai  harga  satuan dasar  untuk  setiap  satuan  pengukuran standar,  sehingga  rumusan  analisis  yang diperoleh  mencerminkan  harga  aktual  di lapangan.    Harga    satuan    dasar    yang dipakai  dalam  perhitungan  ini  berasal    dari Kabupaten    Bogor    tahun    2015.    Data harga    satuan    dasar    yang    digunakan dalam  perhitungan  analisa  harga  satuan adalah  sebagai  berikut:  (a)  Harga  pasar setempat  pada   waktu  yang  bersangkutan, (b)  Harga  kontrak  untuk  barang  atau pekerjaan  sejenis  setempat  yang  pernah dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan faktor-faktor  kenaikan   harga   yang    terjadi,
(c) Informasi harga satuan yang dipublikasikan  oleh  media  cetak  lainnya,  (d) Daftar harga barang dan jasa yang dikeluarkan  oleh  pabrik  atau  agen  tunggal; (e)  Daftar  harga  standar  yang  dikeluarkan oleh  instansi  yang  berwenang  baik  pusat maupun  daerah/SNI,  dan  (f)  Data  lain  yang dapat   digunakan   (Analisa   Harga   Satuan
18                                                                                             hal 15-27 aspal beton baja hidro
Pekerjaan,   Kementrian   Pekerjaan   Umum, 2012).  Biaya  dapat  dihitung  dengan  cara: Jumlah   harga   pekerjaan   =   (Koefisen   x Harga satuan pekerjaan).

## Produktivitas Tenaga Kerja
Secara    umum    produktivitas    diartikan sebagai  hubungan  antara  hasil  nyata maupun  fisik  (barang-barang  atau  jasa) dengan masuknya yang sebenarnya. Misalnya, “produktivitas  adalah  ukuran
efisiensi produktif. L. Greenberg
mendifinisikan produktivitas sebagai perbandingan  antara  totalitas  pengeluaran pada    waktu    tertentu    dibagi    totalitas masukan  selama  periode ( Muchdarsyah Sinungan ,  2009).    Produktivitas  juga   dapat diartikan    sebagai    perbandingan    antara output (hasil  produksi)  terhadap input (komponen  produksi:  tenaga  kerja,  bahan, peralatan  dan    waktu).  Jadi  dalam    analisis produktivitas      dapat      dinyatakan      sebagai rasio antara ouput terhadap input dan waktu (jam  atau  hari).  Bila input dan  waktu  kecil maka output semakin  besar  sehingga produktivitas  semakin  tinggi ( Analisa  Harga Satuan  Pekerjaan,  Kementrian  Pekerjaan Umum , 2012). Variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja     lapangan dapat dikelompokan   menjadi:    ( Iman    Soeharto , 1998)  (a)  Kondisi  fisik  lapangan  dan  sarana bantu;  (b)  Supervisi,      perencanaan  dan koordinasi;  (c)    Komposisi  kelompok    kerja; (d)   Kerja  lembur;  (e) Ukuran besar proyek; (f)  Kurva  pengalaman;  (g)  Pekerja  langsung versus  subkontraktor;  dan  (h)  Kepadatan tenaga  kerja.  Waktu  dapat  dihitung  dengan cara:
(a)              Produktivitas     pekerja     =
kerja lapangan akan menurun.
2. Keadaan  fisik  lapangan ,  kondisi  fisik lapangan  kerja,  seperti  rawa-rawa, padang    pasir,    atau    tanah    berbatu keras,  besar  pengaruhnya  terhadap produktivitas.  Hal  ini  dapat  terjadi  pada proyek  perluasan  instalasi  yang  telah ada    sering    kali    dibatasi    oleh bermacam-macam peraturan keselamatan  dan  terbatasnya  ruang gerak,  baik  untuk  pekerja  maupun peralatannya.
3. Sarana         bantu ,         kurangnya kelengkapan sarana bantu seperti peralatan            konstruksi  ( construction equipment  and  tools ),  akan  menaikkan jam-orang untuk menyelesaikan pekerjaan.    Sebagai    contoh    sarana bantu  penyiapan  lahan  adalah  truk, grader , scraper  compactor ,  dan  lain- lain. Sarana bantu harus selalu diusahakan  siap  pakai  dengan  jadwal pemeliharaan yang tepat ( Iman Soeharto , 1998). Penyusunan Jadwal Adapun pengertian manejement waktu proses adalah proses merencanakan, menyusun dan mengendalikan jadwal kegiatan    proyek.    Manajemen    waktu termasuk  ke  dalam  proses  yang  akan diperlukan untuk memestikan waktu penyelesaian suatu proyek. Sistem manajemen  waktu  berpusat  pada    berjalan atau    tidaknya    perencanaan    dan penjadwalan proyek. Dimana dalam perencanaan   dan    penjadwalan    tersebut telah  disediakan  pedoman  yang  spesifik untuk    menyelesaikan    aktivitas    proyek dengan lebih cepat dan efisien ( Clough d an Volume                                                              Scars, 1991).
(Jumlah tenaga    kerja x  Jumlah hari kerja), (b)              Waktu     pelaksanaan     =

## Perencanaan
Perencanaan  adalah  suatu  proses  yang mencoba  meletakkan  dasar  tujuan  dan sasaran termasuk menyiapkan segala sumber       daya       untuk       mencapainya.
Volume total                                                      Perencanaan  memberikan  pegangan    bagi
(Jumlah tenaga    kerja x  Jumlah hari kerja)
Kondisi    fisik    geografis    lokasi    proyek tempat  penampungan  tenaga  kerja  yang terawat,    serta    sarana    bantu    berupa peralatan  konstruksi,  amat  berpengaruh terhadap  produktivitas  tenaga  kerja,  kondisi fisik ini dapat berupa:
1. Iklim,  musim  atau  keadaan  cuaca , misalnya  adanya  temperatur  udara panas dan dingin serta hujan dan salju. Daerah salju denan kelembaban ( humidity )  udara  yang  tinggi  dapat mempercepat  rasa  lelah  tenaga  kerja. Sebaliknya,   di   daerah   dingin,   bila musim  salju  tiba,  produktivitas  tenaga
pelaksanaan     mengenai   alokasi   sumber daya  untuk  melaksanakan  kegiatan (Imam Soeharto,  1997). Secara  garis besar, perencanaan   berfungsi   untuk   meletakkan dasar  sasaran  proyek,  yaitu  penjadwalan, anggaran dan mutu.
Penjadwalan Penjadwalan dalam pengertian proyek konstruksi    merupakan    perangkat    untuk menentukan  aktivitas  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan  suatu  proyek  dalam  urutan serta    kerangka    waktu    tertentu,    dalam mana  setiap    aktivitas  harus  dilaksanakan agar    proyek      selesai    tepat  waktu  dengan biaya    yang   ekonomis   (Callahan,   1992). Penjadwalan  meliputi  tenaga  kerja, material, peralatan,  keuangan,  dan  waktu.  Dengan penjadwalan   yang   tepat   maka   beberapa
pengertian tentangpengendalian. Bogor,
waktu pelaksanaan pekerjaan Menurutnya, pengendalian   adalah   usaha
pemban gunan proyek        ini 120     hari
macam  kerugian  dapat  dihindarkan  seperti keterlambatan,  pembengkakan  biaya,  dan perselisihan.
Pengendalian
R.J.      Mockler,      1972,      dalam      Imam Soeharto             (1997)             memberikan

## Bahan dan Alat Data dasar gedung
Data  umum  dari  Proyek  Pembangunan Gedung    SDN    Cikaret    01    Cibinong Kabupaten  Bogor,   Pemilik  proyek   (owner) adalah     Dinas      Pendidikan     Kabupaten
yang  sistematis  untuk  menentukan standar yang      sesuai      dengan      sasaran perencanaan,      merancang      sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan  standar,  menganalisis  kemungkinan adanya  penyimpangan  antara  pelaksanaan dan  standar,  kemudian  mengambil  tindakan pembetulan yang   diperlukan   agar   sumber daya     digunakan     secara     efektif     dan efisien  dalam  rangka mencapai sasaran.

## TATA KERJA

## Waktu dan Tempat Penelitian
Lokasi    penelitian    di    SDN    Cikaret    01 Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat
kalender,    waktu    pemeliharaan    setelah proyek        ini  selesai  dikerjakan  180  hari kalender,    kontraktor    pelaksana    CV. DAYEUH     dengan     nilai     kontrak     Rp 476,756,000.00 (tidak termasuk PPN), konsultan      perencana      CV.       PRISMA CONSULT.   Denah   kolom   eksisting   yang akan    dianalisis    berjumlah    21     buah, dimana  terdiri  dari  14  kolom  utama  30/30, dan 7 kolom selasar 20/20 ditunjukkan pada Gambar    6,    potongan    memanjang ditunjukkan  pada  Gambar  7,  dan    potongan melintang ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar 6 Denah  kolom struktu        Gambar 7  Potongan memanjang                    Gambar 8 Potongan melintang

## B.    Volume pekerjaan/bill of  quantity (BOQ)
Data  luasan  volume  kolom struktur  K1  dan  K2  total  (data  sekunder) yang diperoleh dari proyek  rehabilitasi  3
ruang   kelas   (rencana   bertingkat)   SDN Cikaret  01  Kecamatan  Cibinong
Kabupaten Begor  CV.  DAYEUH, luasan struktur ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1 Luasan struktur
NO URAIAN PEKERJAAN VOL SAT KET 1 2 3 4 5 I. Pekerjaan beton dan struktur 1 Lantai Kerja ad. 1:3:6 t. 10 cm 5.19 m 3 2 Pondasi Plat + Pedestal 5.09 m 3
3
Beton sloof 15 / 20 (180 kg) Struktur bertingkat 6dia.10 8-15 0.89 m 3
4 Sloof Beton Tulang 20/30 (200 kg besi + bek) Struktur bertingkat
4.43 m 3
5
Kolom Beton Tulang 30/30 (175 kg besi + bek) Struktur bertingkat 4.03 m 3 K1 6 Kolom Beton Tulang 20/20 (210 kg besi + bek) Struktur bertingkat 0.90 m 3 K2 7 Kolom Beton Tulang Praktis 12/12 ( 237 kg besi + bekisting ) 12.00 m'
20                                                                                             hal 15-27 aspal beton baja hidro
8 Balok Beton Tulang 30/60 (125 kg besi + bek) Struktur bertingkat 7.26 m 3 9 Balok Beton Tulang 20/30 (175 kg besi + bek) Struktur bertingkat. 3.93 m 3 10 Balok BetonLintel 11/11 ( 275 kg besi + bek ) 4 Dia 10 + Dia 8 - 15 Cm 37.00 m' 11 Plat Lantai T. 12 cm ( 110) 23.51 m 3 12 Lisplang Beton Tulang T= 8 cm (50 kg besi + bekisting) 1.04 m 3 13 Pek. Beton lunak ad. 1 : 3 : 6 0.71 m 3 14 Pek. Beton untuk tangga (200 kg + bekisting) 1.30 m 3
Dari    tabel    volume    di    atas,    hanya    yang ditulis  pada  kolom  keteranag  K1  dan  K2 struktur  kolom  yang  akan  dianalisis  dengan menggunakan metode perbaikan ( retrofitting ).
Hasil pengujian alat hammer test Analisis  kekuatan  struktur  bangunan  yang dilakukan    adalah    dengan    mengetahui mutu  beton     eksisting     dari     bangunan. Mutu    beton    yang    dicari   adalah    mutu beton     elemen     struktur  bangunan  yaitu mutu  beton  kolom,  pelat  dan  balok.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengetahui  keseragaman
mutu         beton         dipermukaan         dan memperkirakan  kuat   tekan   beton  struktur bangunan.  Untuk  mengetahui  mutu  beton struktur                bangunan                dengan memperhitungkan  kuat   tekan   beton   yang ada.  Informasi  ini  dapat  diperoleh  dengan cara    uji    tanpa    merusak    yaitu    dengan hammer  test atau  palu  beton.  Uji hammer test kolom    eksisting    ditunjukkan    pada Gambar  9,  Uji hammer  test pelat  eksisting ditunjukkan   pada    Gambar   3.6    dan    Uji hammer   test balok   eksisting   ditunjukkan pada Gambar 10 .
Gambar 9 Uji hammer test kolom eksisting Tabel-tabel berikut merupakan hasil pengukuran  nilai  uji  pantul  beton  dengan menggunakan  alat hammer  test yang diperoleh dari Laboratoriun Mekanika Tanah
dan  Beton  Program  Studi  Teknik  Sipil Fakultas     Teknik     Universitas     Pakuan Bogor.    Hasil  nilai  pengujian  elemen  kolom ditunjukkan pada Tabel 2.

## Tabel 2 Hasil nilai pengujian elemen kolom
Jenis Struktur Lantai 1 fc (kg/cm 2 ) Kolom Kolom 1 103,02 Kolom 2 65,79 Kolom 3 91,80 Kolom 4 84,66 Kolom 5 78,54 Kolom 6 59,16 Kolom 7 73,44 Rerata 79,49
Hasil  dari  Tabel  2  diperoleh  bahwa  mutu beton  kolom  bangunan  pada  lantai  1  yang berfungsi   sebagai   penopang   dak   beton lantai  2  dimana  lantai  tersebut  nantinya diperuntukkan untuk  ruang  kelas  baru,  tidak memenuhi standar minimal mutu beton umur 28 hari.
Dengan      mempertimbangkan      hasil   uji pantul    beton  dan    faktor    biaya,    waktu serta  kondisi eksisting tersebut, maka solusi alternatif yang dapat ditempuh guna memenuhi    mutu    beton    kolom    bangunan yang    tidak       sesuai    ketentuan    adalah
dengan  menambah  mutu  beton  kolom eksisting  dengan  mutu  beton  yang  memiliki kuat  tekan  karakteristik  sesuai  standar  dan ketentuan  teknis  perencanaan  rehabilitasi bangunan SDN Cikaret 01.

## Alat
Alat  bantu  yang  digunakan  dalam  penelitian ini yaitu:
1. Kamera   digital   Sony  12MP,   untuk mendokumentasikan segala proses dalam penelitian
2. Laptop    sebagai    alat    bantu    dalam pengambilan  data  dan  mengolah  data
Muhamad Lutfi, Putra Firman Juniansyah, Analisis biaya dan waktu metode Retrofitting pada Struktur Bangunan Dua Lantai ( Studi Kasus SDN Cikaret 01 Kabupaten Bogor) yang  diperoleh  dari  lapangan  selama penelitian berlangsung
3.    Program untuk perhitungan data
4. Alat  tulis  lapangan  untuk  pengambilan data di lapangan
5. Petugas        di        lapangan,        untuk membantu  mengumpulkan  data  yang diperoleh  selama  proyek berjalan.

## Metode Penelitian
Analisis  dan  evaluasi  dilakukan  secara sistematis  agar  dapat  terciptanya  pekerjaan yang  memenuhi  ketentuan    minimum    serta mendapatkan  hasil  pekerjaan  struktur  yang aman,  nyaman,  dan  ekonomis.  Diagram  alir metodologi analisis tertera pada Gambar 10.
Gambar 10 Diagram alir metode penelitian

## Pengumpulan data
Data-data  yang  digunakan  sebagai  dasar dalam  penyusunan  laporan  tugas  akhir  ini dapat  dikelompokkan  dalam  dua  jenis  data, yaitu data primer dan data sekunder.

## Data primer
Data    primer    adalah    data    yang    diperoleh dari  lokasi  bangunan  maupun  hasil  survei yang  dapat  langsung  dipergunakan  sebagai sumber  dalam  analisis  suatu  struktur bangunan.  Pengamatan        langsung  di lapangan mencakup:
1.    Denah lokasi bangunan gedung
2. Kondisi   lokasi   bangunan   gedung tersebut
3.    Data hasil uji hammer test

## Data sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  dipakai dalam  proses  pembuatan  dan  penyusunan laporan  tugas  akhir.  Data  sekunder  ini didapatkan  bukan  melalui  pengamatan secara    langsung    di    lapangan,    yang termasuk    data    sekunder    antara    lain literatur-literatur  penunjang,  tabel  dan  peta (denah)  yang  berkaitan  erat  dengan  proses analisis  Proyek  Rehabilitasi SDN  Cikaret  01 kabupaten    bogor.    Setelah    mengetahui data-data yang diperlukan, langkah selanjutnya  adalah  menentukan  metode pengumpulan data yaitu:
1.      Observasi Yaitu pengumpulan data melalui peninjauan  dan  pengamatan  langsung di lapangan.
2.      Dokumentasi Yaitu pengumpulan data dengan mengambil data-data dari hasil penyidikan,  penelitian,  tes  atau  uji laboratorium,  pedoman,  bahan  acuan, ataupun    standar     yang    diperlukan da lam   analisis   dan   evaluasi  struktur bangunan yang diperoleh melalui perpustakaan ataupun instansi terkait.

## Analisis metode perbaikan
Analisis      metode      perbaikan      adalah analisis    yang    biasa    kita    rencanakan dan        biasa  dikerjakan.  Dalam  menghitung analisis  ini  kita  memerlukan  berbagai  data yang akan kita gunakan dalam perhitungannya seperti:  material,  alat  bantu
dan  upah  pekerjaan.  Data  bisa  kita  peroleh dari supplier atau  referensi  dari  berbagai proyek. Semua data  yang  sudah didapatkan kemudian  diolah  dan  dianalisis  sehingga dapat  disajikan  dengan  baik,  agar  dapat dipahami.

## ANALISIS DAN BAHASAN

## Volume Pekerjaan
Volume      kolom      struktur      sebagai      dasar analisis  perhitungan  kolom  yang  akan diperbaiki  yang  ditinjau  mulai  dari  kolom  K1 sampai   dengan   kolom   K2   dan   dengan rincian  kolom  K1=4.03  m 3 dan  kolom K2=0.90  m 3 maka  didapat  volume  total sebesar  4.93  m 3 .  Total  volume  di  atas merupakan  dasar  dari  analisis  perhitungan mulai  dari  beton,  alat  bantu  dan  juga bekisting,  untuk  volume  beton  K1    dan    K2 cara    menghitungnya          adalah    jumlah volume  m 3 dari  1    buah  kolom  dikalikan dengan  jumlah  keseluruhan  kolom  K1  dan K2  seperti:
1. Untuk  K1  yaitu  30  cm  x  30  cm  x  320 cm = 0,288 m 3 , maka 0,288 m 3 x 14 bh = 4,03 m 3 .
2.  Untuk  kolom  K2  yaitu  20  cm  x  20  cm  x 320  cm  =  0,128  m 3 ,  didapat  0,128  m 3 x
7 bh = 0,90 m 3 .
3.  Cara menghitung volume bekisting untuk K1  bahan  multiplek  tebal  9  mm  adalah 30 cm   x 4 x 320 cm = 3,84 m 2 , hasilnya adalah 3,84 m 3 x 14 bh = 53,76 m 3 .
4.    Menghitung  volume  bekisting  K2  adalah bahan  multiplek  tebal  9  mm  adalah  20 cm  x  4  x  320  cm  =  2,56  m 2 ,  hasilnya adalah 2,56 m 2 x 7 bh = 17,92 m 2 .
5.  Selanjutnya  bahan  kayu  kelas  III  yaitu untuk  1  bh  kolom  membutuhkan  33  m kayu, maka 33 m x 14 bh = 462 m : 4 m = 115,5 btg.
6.  Untuk  bahan  kayu  kelas  III  yaitu  untuk  1 bh  kolom  membutuhkan  25,6  m  kayu, maka  26,5  m  x  7  bh  =  179  m  :  4  m  = 44,75 btg.
Analisis     Perbaikan     Dengan     Metode Penambalan ( Patching ) Analisis
perbaikan dengan metode penambalan  ( patching )  ditinjau  dari  segi biaya  dan waktu.
Analisis perhitungan biaya
Tabel 3 Jumlah hasil perhitungan biaya dengan bahan polymer mortar
No Uraian Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) (a) (b) (c = axb) 1 Sika monotop 613 m 2 71.68 78,466.34 5,624,466.91 Jumlah 5,624,466.91
Bahan epoxy mortar
No Uraian Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) (a) (b) (c = axb) 1 Sikadur 31 CF m2 71.68 83,628.00 5,994,455.04 Jumlah 5,994,455.04
No Hari Uraian Pekerjaan
Plesteran (m 2 ) 1 I 10.24 2 II 10.24 3 III 10.24 4 IV 10.24 5 V 10.24 6 VI 10.24 7 VII 10.24 Jumlah Total (a) 71.68 Jumlah Tenaga (OH) (b) 8 orang
Jumlah Hari (c)
7 hari Produktivitas d=a / (bxc) 1.28 Produktivitas pekerja dengan menggunakan metode penambalan
Jumlah hasil perhitungan biaya dengan bahan epoxy mortar ditunjukkan pada Tabel 4. Tabel 4 Jumlah hasil perhitungan biaya dengan bahan epoxy mortar

## Analisis perhitungan waktu
Analisis    waktu    menentukan    produktivitas pekerja  dengan  menggunakan  bahan polymer mortar dan epoxy mortar Bahan polymer mortar Pekerja       dengan       menggunakan       metode
penambalan    dengan    bahan    dasar polymer
mortar ditunjukkan pada Tabel 5. Tabel 5 Produktivitas pekerja dengan menggunakan metode penambalan dengan bahan dasar polymer mortar
No Hari Uraian Pekerjaan Plesteran (m 2 ) 1 I 10.24 2 II 10.24 3 III 10.24 4 IV 10.24 5 V 10.24 6 VI 10.24 7 VII 10.24 Jumlah Total (a) 71.68 Jumlah Tenaga (OH) (b) 8 orang Jumlah Hari (c) 7 hari Produktivitas d=a / (bxc) 1.28 Bahan epoxy mortar
dengan       bahan       dasar epoxy mortar ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel  6  Produktivitas pekerja dengan  menggunakan metode penambalan dengan  bahan dasar epoxy mortar
Analisis     Perbaikan     Dengan     Metode Sementasi ( Grouting ) Analisis perbaikan dengan metode sementasi  (grouting)    ditinjau    dari    segi biaya  dan waktu.

## Analisis perhitungan biaya
Jumlah  hasil  perhitungan  biaya  dengan metode  sementasi  ditunjukkan  pada  Tabel 7.
No Uraian Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) (a) (b) (c = axb) 1 Bongkaran beton m 3 2.52 510,610.57 1,286,738.64 2 Scaffolding set 24 100,000.00 2,400,000.00 3 Pembesian kg 1050.28 21,087.26 22,147,527.43 4 Bekisting m 2 67.2 189,596.27 12,740,869.34 5 Pengecoran m 3 2.52 920,881.82 2,320,622.19 Jumlah 40,895,757.60 No Hari
Uraian Pekerjaan
Scaffolding dan Pemasangan (Set) Bongkaran (m 3 ) Pembesian (kg) Bekisting (m 2 ) Pengecoran (m 3 ) 1 I 12.00 2 II 0.23 3 III 0.23 4 IV 177.12 5 V 12.00 6 VI 0.45 Jumlah Total (a) 12.00 0.45 177.12 12.00 0.45 Jumlah Tenaga (OH) (b) 8 orang 12 orang 8 orang 8 orang 12 orang Jumlah Hari (c) 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari Produktivitas d=a / (bxc) 1.50 0.02 22.14 1.50 0.04
No Pekerjaan Volume tahap 1 Produktivitas Jml Tng Prod/Hari Jml     Hari     yg dibutuhkan a B c d = b x c e = a ÷ d 1 Scaffolding 12 set 1.50 m2/hari/orang 8 orang 12 1 hari 2 Bongkaran 0.45 m 3 0.02 m2/hari/orang 12 orang 0.24 2 hari 3 Pembesian 177.12 kg 22.14 kg/hari/orang 8 orang 177.12 1 hari 4 Bekisting 12 m 2 1.50 m2/hari/orang 8 orang 12 1 hari 5 Pengecoran 0.45 m 3 0.04 m3/hari/orang 12 orang 0.48 1 hari Waktu 6 hari
No Uraian Satuan
Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) (a) (b) (c = axb) 1 Injeksi beton titik 112 80,000.00 8,960,000.00 Jumlah 8,960,000.00

## Tabel 7 Jumlah hasil perhitungan biaya dengan metode sementasi

## Analisa perhitungan waktu
Produktivitas   pekerja   denagn   menggunakan  metode   sementasi  (grouting)   ditunjukkan pada Tabel 8.
Tabel 8 Produktivitas pekerja denagn menggunakan metode sementasi ( grouting )
Hasil perhitungan waktu pekerjaan  metode sementasi ( grouting ) ditunjukkan pada Tabel 9.
Tabel 9 Perhitungan waktu pekerjaan  metode sementasi ( grouting )
Analisis Perbaikan Dengan Metode Suntik Beton ( Injection ) Analisis perbaikan dengan metode suntik beton ditinjau dari segi biaya dan waktu. Analisis perhitungan biaya Jumlah hasil perhitungan biaya metode injection ditunjukkan pada Tabel 10.
Tabel 10 Jumlah hasil perhitungan biaya metode injection

## Analisa perhitungan waktu
Produktivitas  pekerja  dengan  menggunakan  metode  injection  ditunjukkan  pada  Tabel 11
No Hari Uraian Pekerjaan Injection (titik) 1 I 16 2 II 16 3 III 16 4 IV 16 5 V 16 6 VI 16 7 VII 16 Jumlah Total (a) 112.00 Jumlah Tenaga (OH) (b) 2 orang Jumlah Hari (c) 7 hari Produktivitas d=a / (bxc) 8.00 No Uraian Satuan Volume Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga (Rp) (a) (b) (c = axb) 1 Bongkaran beton m 3 4.93 510,610.57 2,517,310.11 2 Scaffolding set 24 100,000.00 2,400,000.00 3 Bekisting m 2 67.2 189,596.27 12,740,869.34 4 Pengecoran m 3 4.93 920,881.82 4,539,947.37 Jumlah 22,198,126.83 No Hari Uraian Pekerjaan Scaffolding dan Pemasangan (Set) Bongkaran (m 3 ) Bekisting (m 2 ) Pengecoran (m 3 ) 1 I 12.00 2 II 0.42 3 III 0.42 4 IV 12.00 5 V 0.84 Jumlah Total (a) 12.00 0.84 12.00 0.84 Jumlah Tenaga (OH) (b) 8 orang 12 orang 8 orang 12 orang Jumlah Hari (c) 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari Produktivitas d=a / (bxc) 1.50 0.04 1.50 0.07 No Pekerjaan Volume tahap 1 Produktivitas Jml Tng Prod/Hari Jml Hari yg dibutuhkan a b c d = b x c e = a ÷ d 1 Scaffolding 12 set 1.50 m2/hari/orang 8 orang 12 1 hari 2 Bongkaran 0.84 m3 0.04 m2/hari/orang 12 orang 0.48 2 hari 3 Bekisting 12 m2 1.50 m2/hari/orang 8 orang 12 1 hari 4 Pengecoran 0.45 m3 0.07 m3/hari/orang 12 orang 0.84 1 hari Waktu 5 hari

## Tabel 11 Produktivitas pekerja dengan menggunakan metode
injection
Analisis   Perbaikan   Dengan   Metode   Beton Prepack (Grout Preplaced Aggregat ) Analisis perbaikan dengan metode beton prepack (grout   preplaced   aggregat)   ditinjau   dari   segi
biaya dan waktu.

## Analisis perhitungan biaya
Jumlah   hasil  perhitungan  biaya   metode  beton prepack ditunjukkan pada Tabel 12.
Tabel 12 Jumlah hasil perhitungan biaya metode beton prepack
Analisa perhitungan waktu
Produktivitas    pekerja    dengan    menggunakan
metode     beton prepack ( grout     preplaced aggregat ) ditunjukkan pada Tabel 13. Tabel 13 Produktivitas pekerja dengan menggunakan metode beton prepack ( grout preplaced aggregat )
Perhitungan waktu pekerjaan  metode beton prepack ( grout preplaced aggregat ) ditunjukkan pada Tabel 14.
Tabel 14 Perhitungan waktu pekerjaan  metode beton prepack ( grout preplaced aggregat )
Hasil     Perbandingan     Biaya     Setiap Metode Perbandingan
biaya
antara metode  penambalan,  sementasi,  suntik beton,      dan      beton  prepack  ditunjukkan pada Tabel 15.
No Uraian
Jumlah Harga 1 Metode penambalan ( Patching ) 1a Dengan bahan polymer mortar 5,624,466.91 1b Dengan bahan epoxy mortar 5,994,455.00 2 Metode sementasi ( Grouting ) 40,895,757.60 3 Metode Suntik beton ( Injection ) 8,960,000.00 4 Metode Beton Prepack ( Grout Preplaced Aggregat ) 22,198,126.83
1. Perhitungan biaya
1) Metode penambalan ( patching ) a.     Bahan dasar polymer mortar
=   5,624,466.91 b.    Bahan dasar epoxy mortar =   5,994,455.00 2) Metode sementasi ( Grouting ) = 41,064,966.40 3) Metode Suntik beton ( Injection ) =   8,960,000.00 4) Metode Beton Prepack ( Grout Preplaced Aggregat ) = 22,529,158.34
2. Perhitungan waktu
1) Metode penambalan ( patching ) a.     Bahan dasar polymer mortar
=   7 hari b.    Bahan dasar epoxy mortar =   7 hari 2) Metode sementasi ( Grouting ) = 42 hari 3) Metode Suntik beton ( Injection ) =   7 hari 4) Metode Beton Prepack ( Grout Preplaced Aggregat )
= 35 hari

## Tabel 15 Hasil perbandingan biaya setiap metode
Dari   hasil   perhitungan   di    atas    maka evaluasi  waktu  antara  semua  metode
Kesimpulan
dengan time  schedule atau  jadwal  waktu pelaksanaan ditunjukkan pada Tabel 16.
Dengan  dilakukannya  analisis  ke-empat  metode  perbaikan  yang  ditinjau  dari  segi  biaya  dan waktu, maka menghasilkan:
Hasil  analisis  ke-empat  metode  diatas merupakan  referensi  yang  dapat  dilakukan dalam  perbaikan untuk  beton kolom  namun harus  berdasarkan  hasil  analisis  struktur bangunan sebelumnya,

## Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:
1. Perlu     memperhatikan     kondisis     di lapanagan   dalam    hal    menetapkan atau  menentukan  metode  perbaikan ( retrofitting ) yang layak digunakan.
2.  Perlu    penelitian    lebih    lanjut    untuk menggunakan      metode      perkuatan ( straihtening )  menggunakan  baja  profil pada  kolom  dengan  mutu  beton    yang tidak tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan    Penelitian    Dan    Pengembangan. 2002. Metode,  Spesifikasi,  dan  Tata  Cara Bagian   7   Edisi   Pertama   . Departemen Permukiman             Dan              Prasarana Pengembangan Badan    Penelitian    Dan    Pengembangan. 2002. Metode,  Spesifikasi,  dan  Tata  Cara Bagian   3   Edisi   Pertama   . Departemen Permukiman             Dan              Prasarana Pengembangan Barrie,  Donald  S.,  at  al.  1995. Manajemen
oleh: Sudinarto. Jakarta: Erlangga Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  1971.
Peraturan Beton Bertulang Indonesia . Kementerian Pekerjaan Umum.
Ferguson,   Phil   M.,   at   al.   1991. Dasar- Dasar   Beton   Bertulang   Edisi   Keempat . Jakarta: Erlangga. Soeharto,  Imam.  1995. Manajeman  Proyek Dari     Konseptual     Sampai     Opersional . Jakarta: Erlangga. http://jeffryfrankytumatar.blogspot.co.id/201 0/03/ perbaikan-dan-perkuatan-struktur- beton .html,   diakses   pada   hari   selasa,   1 Februari 2016. http://eprints.uns.ac.id/8057/1/13595090820 1012281.pdf,   diakses   pada   hari   kamis, 5 November 2015.
https://maps.google.com, diakses pada hari selasa, 19 Juli 2016.
Konstruksi      Profesional .      Diterjemahkan