## TELSINAS
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online) Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
Analisis Produktivitas Tenaga Kerja pada Proyek Konstruksi Gedung: Studi Kasus Pembangunan Gedung Staf Kodim 0104, Aceh Timur
Arif Fadillah 1 , Firdasari 2 , Lely Masthura 3
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Samudra, Aceh, Indonesia
E-mail: firdasari@unsam.ac.id DOI : https://doi.org/10.38043/telsinas.v6i2.5110 Received : 16 Januari 2024 Accepted : 22 Maret 2024 Publish : 25 April 2024
ABSTRAK : Pekerjaan dalam suatu proyek kontruksi memerlukan perencanaan yang sangat matang, pada dasarnya dalam merencanakan suatu pekerjaan dilakukan dengan berpedoman kepada SNI. Namun dalam pelaksanaannya terkadang apa yang sudah dihitung berdasarkan SNI hasilnya akan berbeda dengan yang dilaksanakan di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai angka produktivitas yang didapatkan pada pekerjaan pemasangan bata dan  plasteran  dinding,  membandingkan  hasil  analisis  Produktivitas  tenaga  kerja  pemasangan  bata  dan  plasteran dinding antara hasil analisis di lapangan dengan hasil analisis berdasarkan koefisien Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 dan Membandingkan hasil analisis biaya upah tenaga kerja pemasangan bata dan plasteran dinding antara hasil analisis di lapangan dengan hasil analisis menurut Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah metode work study yang berguna untuk menghitung rata – rata produktivitas pada pekerjaan pasangan bata dan  plasteran  dinding.  Hasil  penelitian  ini  adalah  analisis  di  lapangan  dengan  rata-rata  produktivitas  pekerjaan pasangan  bata  sebesar  9,94  m 2 /hari  dengan  total  harga  satuan  upah  tenaga  kerja  sebesar  Rp.  39.979,  sedangkan menurut Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 sebesar 8,33 m 2 /hari dengan total harga satuan upah tenaga kerja sebesar Rp. 46.015. Perbandingan antara keduanya adalah 1,19 : 1 untuk produktivitas dan 1 : 1,15 untuk biaya upah tenaga  kerja.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  analisis  di  lapangan  didapatkan  rata-rata  produktivitas  pekerjaan plasteran dinding sebesar 13,54 m 2 /hari dengan total harga satuan upah tenaga kerja sebesar Rp. 29.350, sedangkan menurut Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022 sebesar 6,67 m 2 /hari dengan total harga satuan upah tenaga kerja sebesar Rp. 53.160. Perbandingan antara keduanya adalah 2,03 : 1 untuk produktivitas dan 1 : 1,81 untuk biaya upah tenaga  kerja.  Adapun  manfaat  dari  penelitian  ini  dapat  memberikan  manfaat  dan  kontribusi,  antara  lain  dapat memberikan  gambaran  umum  dan  masukan  terhadap  pihak-pihak  yang  berkecimpung  dalam  bidang  industri kontruksi dalam usaha memilih tenaga kerja yang lebih baik dalam jasa kontruksi.
Kata kunci : Produktivitas; Tenaga Kerja; Konstruksi; Permen PUPR
ABSTRACT : Work in a construction project requires very careful planning, basically planning work is carried out by referring to SNI. However, in practice, sometimes what has been calculated based on SNI results will be different from what is implemented in the field. The aim of this research is to determine the value of productivity figures obtained in brick installation and wall plastering work, to compare the results of the analysis of labor productivity for brick installation and wall plastering between the results of analysis in the field and the analysis results based on the coefficients of PUPR Ministerial Decree Number 1 of 2022 and to compare the results of cost analysis wages for brick laying and wall plastering workers between the results of field analysis and the analysis results according to PUPR Ministerial Regulation Number 1 of 2022. The method used is the work study method which is useful for calculating  average  productivity  in  brick  masonry  and  wall  plastering  work.  The  results  of  this  research  are  an analysis in the field with an average productivity of masonry work of 9.94 m 2 /day with a total labor wage unit price of Rp. 39.979, while according to PUPR Ministerial Regulation Number 1 of 2022 it is 8.33 m 2 /day with a total labor wage unit price of IDR. 46,015. The comparison between the two is 1.19 : 1 for productivity and 1 : 1.15 for labor costs. Furthermore, based on the results of field analysis, it was found that the average productivity of wall plastering  work  was  13.54  m 2 /day  with  a  total  labor  wage  unit  price  of  Rp.  29,350,  while  according  to  PUPR Ministerial Regulation Number 1 of 2022 it is 6.67 m 2 /day with a total labor wage unit price of IDR. 53,160. The comparison between the two is 2.03 : 1 for productivity and 1 : 1.81 for labor costs. The benefits of this research can provide  benefits  and  contributions,  including  providing  a  general  overview  and  input  to  parties  involved  in  the construction industry in their efforts to select better workers in construction services.
Keywords : Productivity; Workforce; Construction; Permen PUPR

## TELSINAS
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online) Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)

## I. PENDAHULUAN
Proye l k  adalah  su l atu l rangkaian  ke l giatan  yang  dike l rjakan  dalam  waktu l te l rbatas  me l nggu l nakan su l mbe l r daya te l rte l ntu l de l ngan harapan u l ntu l k me l mpe l role l h hasil yang te l rbaik pada waktu l yang akan datang. Su l mbe l r daya me l ru l pakan faktor pe l ne l ntu l dalam ke l be l rhasilan su l atu l proye l k konstru l ksi. Su l mbe l r daya yang be l rpe l ngaru l h dalam proye l k te l rdiri dari man, mate l rials, machine l , mone l y, dan me l thod [1]. Su l mbe l r daya manu l sia di proye l k konstru l ksi, salah satu l nya adalah pe l ke l rja yang me l njadi pe l laksana te l knis di lapangan, sangat  me l mpu l nyai  pe l ran  yang  be l sar  dalam  ke l be l rhasilan  se l bu l ah  proye l k  konstru l ksi.  Se l hingga  pe l ran pe l ke l rja  lapangan  ini  haru l s  me l ndapat  pe l rhatian  se l cara  se l riu l s  dalam  pe l ncapaian  targe l t  pe l ke l rjaan  di lapangan [2].
Pe l ke l rjaan  dalam  su l atu l proye l k  kontru l ksi  me l me l rlu l kan  pe l re l ncanaan  yang  sangat  matang,  pada dasarnya dalam me l re l ncanakan su l atu l pe l ke l rjaan dilaku l kan de l ngan be l rpe l doman ke l pada Standar Nasional Indonesia  (SNI).  Namu l n  dalam  pe l laksanaannya  te l rkadang  apa  yang  su l dah  dihitu l ng  be l rdasarkan  SNI hasilnya akan be l rbe l da de l ngan yang dilaksanakan di lapangan. Hal ini dapat dise l babkan kare l na SNI dibu l at u l ntu l k dibe l rlaku l kan di se l lu l ru l h Indone l sia yang te l rkadang su l mbe l r daya pada tiap dae l rahnya akan be l rbe l da- be l da. Ole l h kare l na itu l , penelitian mengenai produ l ktivitas te l naga ke l rja pada su l atu l proye l k kontru l ksi layak u l ntu l k dike l mbangkan dan dibu l tu l hkan pe l ne l litian yang be l rfoku l s pada su l atu l dae l rah agar me l nge l tahu l i be l rapa inde l ks yang se l be l narnya pada dae l rah te l rse l bu l t.
Tu l ju l an pe l ne l litian ini adalah me l nge l tahu l i nilai angka produ l ktivitas yang didapatkan pada pe l ke l rjaan pe l masangan  bata  dan  plaste l ran  dinding,  me l mbandingkan  hasil  analisis  produ l ktivitas  te l naga  ke l rja pe l masangan bata dan plaste l ran dinding antara hasil analisis di lapangan de l ngan hasil analisis be l rdasarkan koe l fisie l n Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 dan me l mbandingkan hasil analisis biaya u l pah te l naga ke l rja pe l masangan bata dan plaste l ran dinding antara hasil analisis di lapangan de l ngan hasil analisis me l nu l ru l t Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022. Adapu l n manfaat dari pe l ne l litian ini dapat me l mbe l rikan manfaat dan kontribu l si,  antara  lain  dapat  me l mbe l rikan  gambaran  u l mu l m  dan  masu l kan  te l rhadap  pihak-pihak  yang be l rke l cimpu l ng dalam bidang indu l stri kontru l ksi dalam u l saha me l milih te l naga ke l rja yang le l bih baik dalam jasa  kontru l ksi.  Dari  be l be l rapa  pe l nje l lasan  yang  te l rte l ra  di  atas  u l ntu l k  pe l nyu l su l nan  skripsi  ini  pe l nu l lis me l ngambil ju l du l l. “Analisis Te l naga Ke l rja Te l rhadap Produ l ktivitas Pada Proye l k Kontru l ksi Ge l du l ng Stu l di Kasu l s Pe l mbangu l nan Ge l du l ng Staf Kodim 0104 / Ace l h Timu l r”. Obje l k yang akan dite l liti adalah te l naga ke l rja pada proye l k pe l mbangu l nan te l rse l bu l t pada pe l ke l rjaan pasangan bata dan plaste l ran dinding. Dari ju l du l l te l rse l bu l t saya ingin me l nge l tahu l i dan me l mbandingkan hasil produ l ktivitas te l naga ke l rja pasangan bata dan plaste l ran dinding yang ada pada proye l k te l rse l bu l t su l dah se l su l ai de l ngan hasil produ l ktivitas produ l ktivitas te l naga ke l rja pasangan bata dan plaste l ran dinding me l nu l ru l t pe l rme l n PU l PR nomor 1 tahu l n 2022 (SNI).

## II. LANDASAN TEORI
Proye l k Kontru l ksi Proye l k  konstru l ksi  adalah  salah  satu l ke l giatan  yang  hasil  dari  pe l ke l rjaannya  dipe l ngaru l hi  ole l h produ l ktivitas te l naga ke l rjanya. Ke l giatan di proye l k konstru l ksi saling be l rkaitan, se l hingga bila salah satu l ke l giatan te l rhambat maka akan me l nghambat ke l giatan lainnya di lapangan. Be l gitu l pu l n ke l giatan konstru l ksi itu l adalah pe l ke l rjaan yang komple l ks dan me l me l rlu l kan pe l rhatian yang le l bih dalam pe l le l ksanaannya. E l le l me l n yang me l njadi bagian dalam konstru l ksi adalah biaya, mu l tu l dan waktu l yang didalamnya ju l ga ada su l mbe l r daya yang haru l s dike l ndalikan, se l pe l rti pe l ke l rja dan mate l rial [3], se l dangkan proye l k konstru l ksi yaitu l se l bu l ah rangkaian  ke l giatan  yang  hanya  satu l kali  pe l laksanaannya,  dan  u l mu l mnya  me l miliki  jangka  waktu l yang pe l nde l k [4]. Dimana ke l giatan te l rse l bu l t, te l rdapat su l atu l prose l s me l ngolah su l mbe l r daya proye l k me l njadi su l atu l hasil ke l giatan yang dalam konte l ks ini, hasil ke l giatan te l rse l bu l t adalah bangu l nan. Ke l be l rhasilan  su l atu l proye l k  kontru l ksi  sangatlah  pe l nting.  Ke l be l rhasilan  proye l k  konstru l ksi  se l cara ke l se l lu l ru l han te l rgantu l ng dari ke l be l rhasilan se l tiap pe l ke l rjaan yang ada dalam proye l k te l rse l bu l t, se l dangkan faktor-faktor  yang  me l mpe l ngaru l hi  ke l be l rhasilan  su l atu l pe l ke l rjaan  adalah  produ l ktivitas  te l naga  ke l rjanya antara lain faktor u l mu l r, pe l ngalaman ke l rja, tingkat pe l ndidikan, ke l se l su l aian u l pah, ke l se l hatan pe l ke l rja dan hu l bu l ngan antara pe l ke l rja [5]. Pe l mbangu l nan se l bu l ah konstru l ksi saat ini te l lah me l ngalami pe l rke l mbangan. Be l rbagai  macam  te l knologi  u l ntu l k  me l ningkatkan  ku l alitas  konstru l ksi  mau l pu l n  me l minimalisir  biaya  dan waktu l pu l n  te l lah  banyak  dite l mu l kan.  Waktu l pe l nge l rjaan  sangatlah  me l ne l ntu l kan  biaya  yang  dike l lu l arkan

## TELSINAS
Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
u l ntu l k pe l mbangu l nan su l atu l proye l k, kare l na se l makin panjang waktu l yang digu l nakan se l makin be l sar pu l la biaya yang dike l lu l arkan [6].
Manaje l me l n Proye l k Manaje l me l n adalah prose l s me l re l ncanakan, me l ngorganisir, me l mimpin, dan me l nge l ndalikan ke l giatan anggota  se l rta  su l mbe l r  daya  yang  lain  u l ntu l k  me l ncapai  sasaran  organisasi  atau l pe l ru l sahaan  yang  te l lah dite l ntu l kan  [7].  Manaje l me l n  proye l k  adalah  prose l s  me l re l ncanakan,  me l ngorganisir,  me l mimpin,  dan me l nge l ndalikan su l mbe l r daya pe l ru l sahaan u l ntu l k me l ncapai sasaran jangka pe l nde l k yang te l lah dite l ntu l kan. Manaje l me l n  proye l k  tu l mbu l h  kare l na  dorongan  me l ncari  pe l nde l katan  pe l nge l lolaan  yang  se l su l ai  de l ngan tu l ntu l tan dan sifat ke l giatan proye l k, su l atu l ke l giatan yang dinamis dan be l rbe l da de l ngan ke l giatan ope l rasionil ru l tin [8]. Be l be l rapa fu l ngsi dari manaje l me l n proye l k adalah fu l ngsi pe l re l ncanaan, fu l ngsi organisasi, fu l ngsi pe l laksanaan dan fu l ngsi pe l nge l ndalian [9].
Te l naga Ke l rja Te l naga  ke l rja  me l ru l pakan  salah  satu l u l nsu l r  pe l nting  dalam  pe l laksanaan  su l atu l proye l k  kare l na pe l ngaru l hnya yang cu l ku l p be l sar te l rhadap biaya dan waktu l pe l nye l le l saian su l atu l pe l ke l rjaan proye l k. Namu l n pe l rlu l dipe l rhatikan  ju l ga  bahwa  manu l sia  me l ru l pakan  su l mbe l r  daya  yang  komple l k  dan  su l lit  dipre l diksi se l hingga dipe l rlu l kan adanya u l saha dan pe l mikiran le l bih me l ndalam dalam pe l nge l lolaan te l naga ke l rja [2]. Te l naga ke l rja adalah se l tiap orang yang mampu l me l laku l kan pe l ke l rjaan gu l na me l nghasilkan barang atau l jasa baik u l ntu l k me l me l nu l hi ke l bu l tu l han se l ndiri mau l pu l n u l ntu l k masyarakat. Te l naga ke l rja me l ru l pakan salah satu l u l nsu l r pe l nting dalam pe l laksanaan su l atu l proye l k kare l na pe l ngaru l hnya yang cu l ku l p be l sar te l rhadap biaya dan waktu l pe l nye l le l saian su l atu l pe l ke l rjaan proye l k. Namu l n pe l rlu l dipe l rhatikan ju l ga bahwa manu l sia me l ru l pakan  su l mbe l r  daya  yang  komple l k  dan  su l lit  dipre l diksi  se l hingga  dipe l rlu l kan  adanya  u l saha  dan pe l mikiran le l bih me l ndalam dalam pe l nge l lolaan te l naga ke l rja [2]. Ke l mu l dian u l ntu l k te l naga ke l rja mandor dan ke l pala tu l kang didapat de l ngan asu l msi bahwa mandor dan ke l pala tu l kang be l ke l rja 100% hanya pada pe l ke l rjaan pasangan bata dan plaste l ran dinding, namu l n ke l nyataan di  lapangan  u l ntu l k  ke l du l a  je l nis  pe l ke l rja  te l rse l bu l t  tidak  hanya  me l laku l kan  pe l ke l rjaan  itu l saja  te l tapi  ju l ga me l nge l rjakan je l nis pe l ke l rjaan lain. De l ngan de l mikian, diasu l msikan bahwa mandor dan ke l pala tu l kang pada proye l k te l rse l bu l t be l ke l rja se l be l sar 60% u l ntu l k pe l ke l rjaan pasangan bata dan plaste l ran dinding [10]. Targe l t pe l ke l rjaan yang su l dah dite l tapkan akan te l rcapai ke l tika para pe l ke l rja di lapangan me l miliki produ l ktivitas yang  optimal  se l rta  ke l te l rampilan  yang  se l su l ai,  ole l h  kare l na  itu l pe l ntingnya  produ l ktivitas  dalam  su l atu l pe l ke l rjaan.
Produ l ktivitas Produ l ktivitas  adalah  hu l bu l ngan  dari  hasil  nyata  atau l fisik.  Produ l ktivitas  diartikan  de l ngan  te l naga ke l rja  yang  bisa  dihitu l ng,  caranya  me l mbagi  pe l nge l lu l aran  ole l h  ju l mlah  yang  digu l nakan  atau l jam  ke l rja pe l ke l rja  [11].  Se l cara  u l mu l m  produ l ktivitas  diartikan  se l bagai  hu l bu l ngan  antara  hasil  nyata  mau l pu l n  fisik de l ngan masu l kan se l be l narnya. Su l atu l pe l rbandingan antara ou l tpu l t dan inpu l t, masu l kan se l ring dibatasi de l ngan masu l kan te l naga ke l rja, se l dangkan ke l lu l aran diu l ku l r dalam ke l satu l an fisik be l ntu l k me l ntal. Produ l ktivitas ju l ga diartikan se l bagai tingkatan e l fisie l nsi dalam me l mprodu l ksi barang – barang atau l jasa. Produ l ktivitas dapat dikatakan  me l ningkat  apabila,  Volu l me l /ku l antitas  ke l lu l aran  be l rtambah  be l sar,  tanpa  me l nambah  ju l mlah masu l kan.  Volu l me l /ku l antitas  tidak  be l rtambah,  akan  te l tapi  masu l kannya  be l rku l rang.  Volu l me l /ku l antitas ke l lu l aran  be l rtambah  be l sar  se l dang  masu l kannya  ju l ga  be l rku l rang.  Ju l mlah  masu l kan  be l rtambah,  asalkan volu l me l /ku l antitas ke l lu l aran be l rtambah be l rlipat ganda [12]. Dibawah ini me l ru l pakan ru l mu l s u l ntu l k me l cari produ l ktivitas:
Produ l ktivitas = !"#$ l %& l ()*+# ,& l -& l ./))0 1$ l .)*+ (1)
U l ku l ran Ou l tpu l t (O) dapat dinyatakan antara lain dalam be l ntu l k:
1. Ju l mlah satu l an fisik produ l k/jasa 2. Nilai ru l piah produ l k/jasa
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online) Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
U l ku l ran Inpu l t (I) dapat dinyatakan antara lain dalam be
l ntu l k:
1. Ju l mlah waktu l 2. Ju l mlah te l naga ke l rja
3. Ju l mlah biaya te l naga ke l rja
4. Ju l mlah mate l rial
Pe l ngu l ku l ran Produ l ktivitas Pe l ke l rjaan me l ru l pakan u l nsu l r dari produ l ktivitas, se l lama be l rlangsu l ngnya pe l ke l rjaan haru l s diu l ku l r hasil -  hasil  yang  dicapai  u l ntu l k  dibandingkan  de l ngan  re l ncana  se l mu l la.  Obje l k  pe l ngawasan  ditu l ju l kan  pada pe l me l nu l han  pe l rsyaratan  minimal  se l ge l nap  su l mbe l r  daya  yang  dike l rahkan  agar  prose l s  kontru l ksi  se l cara te l knis  dapat  be l rlangsu l ng  baik.  U l paya  me l nge l valu l asi  hasil  pe l ke l rjaan  u l ntu l k  me l nge l tahu l i  pe l nye l bab pe l nyimpangan  te l rhadap  e l stimasi  se l mu l la.  Pe l mantau l an  (monitoring)  be l rarti  me l laku l kan  obse l rvasi  dan pe l ngu l ju l ian pada tiap inte l rval te l rte l ntu l u l ntu l k me l me l riksa kine l rja mau l pu l n dampak sampingan yang tidak diharapkan.
Produ l ktivitas me l ru l pakan u l nsu l r yang sangat pe l nting dalam su l atu l proye l k kontru l ksi kare l na dalam rangka  me l ngaju l kan  te l nde l r,  produ l ktivitas  te l naga  ke l rja  akan  be l sar  pe l ngaru l hnya  te l rhadap  total  biaya proye l k, minimal pada aspe l k ju l mlah te l naga ke l rja dan fasilitas yang dipe l rlu l kan. Salah satu l pe l nde l katan u l ntu l k  me l ncoba  me l ngu l ku l r  hasil  gu l na  te l naga  ke l rja  adalah  de l ngan  me l makai  parame l te l r  inde l ks produ l ktivitas. Salah satu l pe l nde l katan u l ntu l k me l nge l tahu l i tingkat produ l ktivitas te l naga ke l rja adalah de l ngan me l nggu l nakaan me l tode l yang me l ngklasifikasikan aktivitas pe l ke l rja [2]. Pe l nge l lu l aran diu l bah ke l dalam u l nit – u l nit pe l ke l rja yang biasanya diartikan se l bagai ju l mlah ke l rja yang dapat dilaku l kan dalam satu l jam ole l h pe l ke l rja yang te l rpe l rcaya yang be l ke l rja me l nu l ru l t pe l laksanaan standar. Kare l na  hasil  mau l pu l n  masu l kan  dapat  dinyatakan  dalam  waktu l ,  produ l ktivitas  te l naga  ke l rja  dapat dinyatakan  se l bagai  su l atu l inde l ks  yang  sangat  se l de l rhana,  u l ntu l k  me l ndapatkan  du l rasi  maka  di  pe l rlu l kan pe l rhitu l ngan antara waktu l ke l rja produ l ktif dan waktu l ke l rja normal. Ku l alifikasi aktivitas pe l ke l rja dalam me l tode l ini tidaklah absolu l te l , artinya dapat me l nye l su l aikan de l ngan kondisi dilapangan u l ntu l k me l ndapatkan data yang dipe l rlu l kan [13].
Analisa Harga Satu l an Pe l ke l rjaan Analisa  Harga  Satu l an  Pe l ke l rjaan  (AHSP)  adalah  su l atu l cara  pe l rhitu l ngan  harga  satu l an  pe l ke l rjaan konstru l ksi  yang  dijabarkan  dalam  pe l rkalian  ke l bu l tu l han  bahan  bangu l nan,  u l pah  pe l ke l rja,  dan  pe l ralatan de l ngan harga bangu l nan, standar pe l ngu l pahan pe l ke l rja dan harga se l wa/be l lipe l ralatan u l ntu l k me l nye l le l saikan pe l rsatu l an pe l ke l rjaan konstru l ksi [14]. AHSP memperhitungkan ke l bu l tu l han biaya te l naga ke l rja, bahan, dan pe l ralatan u l ntu l k me l ndapatkan harga satu l an u l ntu l k satu l je l nis pe l ke l rjaan te l rte l ntu [15] l .

## III. METODE PENELITIAN
Me l tode l yang digu l nakan dalam pe l ne l litian ini adalah me l tode l work stu l dy yaitu l pe l ngamatan langsu l ng di lapangan u l ntu l k me l nganalisis angka produ l ktivitas te l naga ke l rja di lapangan pada pe l ke l rjaan pe l masangan bata dan plaste l ran dinding. Lokasi pe l ne l litian adalah Ge l du l ng Staf Kodim 0104 / Ace l h Timu l r ge l du l ng ini te l rle l tak di Jl. Je l nde l ral Ahmad Yani, De l sa Paya Bu l jok Se l u l le l u l mak, Ke l c. Langsa Baro, Kota Langsa, Ace l h, bangu l nan  ini  me l ru l pakan  bangu l nan  baru l pe l ngganti  bangu l nan  se l be l lu l mnya  yang  di  fu l ngsikan  se l bagai ru l angan staf.
Langkah Pe l ne l litian
Stu l di lite l ratu l r dilaku l kan u l ntu l k me l mpe l lajari te l ori-te l ori yang be l rkaitan de l ngan topik pe l ne l litian yang akan dilaku l kan. Stu l di lite l ratu l r dilaku l kan de l ngan cara me l mbaca bu l ku l -bu l ku l re l fre l nsi dan laporan pe l ne l litian te l rdahu l lu l yang  be l rkaitan  de l ngan  topik  yang  akan  dite l liti.  Se l te l lah  itu l ,  dilanju l tkan  de l ngan  pe l ru l mu l san masalah, pe l ne l ntu l an tu l ju l an pe l ne l litian, dan ru l ang lingku l p pe l ne l litian. Se l lanju l tnya baru l didapatkan data apa saja yang dibu l tu l hkan pada pe l ne l litian ini.
Pe l ngu l mpu l lan Data Pe l ngamatan dilaku l kan hanya pada jam ke l rja normal. Data yang diku l mpu l lkan te l rbagi me l njadi du l a yaitu l data prime l r dan data se l ku l nde l r. Data prime l r pada pe l ne l litian ini diambil de l ngan

## TELSINAS
Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
cara me l ndoku l me l ntasikan dan me l laku l kan pe l ngamatan langsu l ng te l rhadap produ l ktivitas te l naga ke l rja pada pe l ke l rjaan pasangan bata dan plaste l ran dinding yang dilaku l kan se l lama 7 hari pada jam ke l rja normal di proye l k yaitu l mu l lai dari jam 08.00 – 17.00, se l rta me l laku l kan wawancara me l nge l nai profil te l naga ke l rja. Pe l ngambilan data dilaku l kan de l ngan me l tode l pe l ngamatan langsu l ng di lapangan, de l ngan cara me l ngu l ku l r dan me l ncatat lu l asan pe l ke l rjaan yang dihasilkan ke l dalam le l mbar obse l rvasi. Le l mbar obse l rvasi profil te l naga ke l rja dipe l rlu l kan se l bagai data pe l nu l njang pe l ne l litian. Le l mbar obse l rvasi profil te l naga ke l rja digu l nakan u l ntu l k me l ncatat profil te l naga ke l rja yang diamati pada pe l ne l litian ini. Te l naga ke l rja yang diamati se l lama 7 hari adalah orang yang sama dan tidak be l rganti-ganti. Se l dangkan Le l mbar obse l rvasi hasil pe l ke l rjaan digu l nakan u l ntu l k me l ncatat produ l ktivitas te l naga ke l rja yang se l lanju l tnya dianalisis dalam pe l ne l litian ini. Pe l ngambilan sampe l l te l naga ke l rja dite l ntu l kan se l cara acak. Data se l ku l nde l r pada pe l ne l litian ini adalah gambar ke l rja proye l k, harga satu l an u l pah u l ntu l k wilayah kota Langsa tahu l n 2023 dan Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 u l ntu l k se l lanju l tnya digu l nakan se l bagai data pe l nu l njang pada tahap analisis.  data be l ru l pa form pe l ne l litian, alat tu l lis, me l te l ran,  dan  kame l ra.  Tahapan  pe l laksanaan  tu l gas  akhir  ini  dilaku l kan  be l rdasarkan  diagram  alir  pada gambar 1 be l riku l t ini:
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online) Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)

## IV. PEMBAHASAN

## Produktivitas Tenaga Kerja Pemasangan Bata dan Plasteran Dinding
Dalam pe l ngamatan ini, pe l ke l rjaan pasangan bata dan plaste l ran dinding dilaku l kan ole l h 2 ke l lompok te l naga ke l rja yang masing-masingnya te l rdiri dari 1 tu l kang dan 1 pe l ke l rja. Be l rdasarkan hasil pe l ngamatan dan analisis yang te l lah dilaku l kan, didapatkan hasil angka produ l ktivitas rata-rata pe l ke l rjaan pasangan bata se l be l sar 9,94 m 2 /hari. Produ l ktivitas te l rtinggi didapatkan se l be l sar 12,91 m 2 /hari dan produ l ktivitas te l re l ndah se l be l sar 7,73 m 2 /hari, dan u l ntu l k pe l ke l rjaan plaste l ran dinding se l be l sar 13,54 m 2 /hari. Produ l ktivitas te l rtinggi didapatkan  se l be l sar  14,34  m 2 /hari  dan  produ l ktivitas  te l re l ndah  se l be l sar  12,78  m 2 /hari.  Pe l rbe l daan  angka te l rse l bu l t  dapat  dise l babkan  ole l h  be l rbagai  faktor  se l pe l rti  faktor  u l sia,  mau l pu l n  pe l ngalaman  ke l rja.  Hasil produ l ktivitas  sebelumnya  didapatkan  be l rdasarkan  volu l me l pe l ke l rjaan  yang  dihasilkan  di  lapangan ke l mu l dian hasil volu l me l te l rse l bu l t dibagi de l ngan du l rasi yang dike l lu l arkan. Adapu l n ru l mu l s yang digu l nakan u l ntu l k me l ncari hasil produ l ktivitas diatas antara lain se l bagai be l riku l t:
Produ l ktivitas = !"#$ l %& l ()*+# ,& l -& l ./))0 1$ l .)*+
(2)
Dari  angka  produ l ktivitas  rata-rata  te l rse l bu l t  se l lanju l tnya  didapatkan  angka  koe l fisie l n  pe l ke l rjaan pasangan bata se l be l sar 0,10 OH u l ntu l k pe l ke l rja 0,10 OH u l ntu l k tu l kang 0,06 OH u l ntu l k ke l pala tu l kang dan 0,06 OH u l ntu l k mandor dan pe l ke l rjaan plaste l ran dinding se l be l sar 0,07 OH u l ntu l k pe l ke l rja 0,07 OH u l ntu l k tu l kang 0,04 OH u l ntu l k ke l pala tu l kang dan 0,04 OH u l ntu l k mandor. Angka koe l fisie l n diatas didapatkan dari hasil pe l mbagian ju l mlah te l naga ke l rja yang ada dilapangan dibagi de l ngan hasil rata – rata produ l ktivitas yang dihasilkan dilapangan. Adapu l n ru l mu l s yang digu l nakan u l ntu l k me l ncari angka koe l fisie l n diatas antara lain se l bagai be l riku l t:
Koe l fisie l n te l naga ke l rja  = /$ l %#)( ,& l -& l ./) ,."1$ l -2+!+2)*
(3)
Perbandingan Produktivitas di Lapangan Dengan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022.
Pada Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 te l rcantu l m koe l fisie l n dalam me l nge l rjakan 1m 2 pe l ke l rjaan pasangan bata se l be l sar 0,30 OH u l ntu l k pe l ke l rja, 0,10 OH u l ntu l k tu l kang dan 0,010 OH u l ntu l k ke l pala tu l kang dan 0,015 u l ntu l k mandor. Dari angka koe l fisie l n te l rse l bu l t didapatkan bahwa produ l ktivitas tiap ke l lompok ke l rja  me l nu l ru l t  Pe l rme l n  PU l PR  Nomor  1  Tahu l n  2022  adalah  se l be l sar  8,33  m 2 /hari.  Ke l mu l dian  dalam me l nge l rjakan  1m 2 plaste l ran  dinding  te l rcantu l m  koe l fisie l n  se l be l sar  0,30  OH  u l ntu l k  pe l ke l rja,  0,15  u l ntu l k tu l kang, 0,015 u l ntu l k ke l pala tu l kang dan 0,015 u l ntu l k mandor. Dari angka koe l fisie l n te l rse l bu l t didapatkan bahwa produ l ktivitas tiap ke l lompok ke l rja me l nu l ru l t Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 adalah se l be l sar 6,67  m 2 /hari.  Pe l rbandingan  produ l ktivitas  antara  hasil  pe l ngamatan  de l ngan  pe l rhitu l ngan  Pe l rme l n  PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 dapat dilihat pada Tabe l l 1 dan 2 be l riku l t ini.
Tabel 1. Perbandingan Produktivitas Pekerjaan Pasangan Bata
Hari Produ l ktivitas rata - rata di lapangan (m 2 /hari) Produ l ktivitas Pe l rme l n PU l PR  (m 2 /hari) Se l lisih (m 2 /hari) Pe l rbandingan di lapangan (m 2 /hari) 1 10,03 8,33 1,70 1,20  :  1 2 10,87 8,33 2,54 1,31  :  1 3 8,61 8,33 0,28 1,03  :  1 4 12,91 8,33 4,58 1,55  :  1 5 9,64 8,33 1,31 1,16  :  1 6 9,79 8,33 1,46 1,18  :  1 7 7,73 8,33 -0,60 0,93  :  1 Rata-rata 9,94 8,33 1,61 1,19  :  1

## TELSINAS
Tabel 2. Perbandingan Produktivitas Pekerjaan Plasteran Dinding
Dari  hasil  pe l rbandingan  yang  su l dah  dilaku l kan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  te l rdapat  pe l rbe l daan angka produ l ktivitas antara pe l ke l rjaan pasangan bata dan plaste l ran dinding di lapangan de l ngan Pe l rme l n PU l PR  Nomor  1  Tahu l n  2022.  Be l rdasarkan  hasil  pe l ngamatan  di  lapangan  didapatkan  rata-rata produ l ktivitas pe l ke l rjaan pasangan bata se l be l sar 9,94 m 2 /hari, se l dangkan me l nu l ru l t Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n  2022  se l be l sar  8,33  m 2 /hari,  te l rdapat  se l lisih  angka  produ l ktivitas  1,61  m 2 /hari  dan  pe l rbandingan ke l du l anya  se l be l sar  1,19  :  1.  Ke l mu l dian  be l rdasarkan  hasil  pe l ngamatan  di  lapangan  didapatkan  rata-rata produ l ktivitas  pe l ke l rjaan  plaste l ran  dinding  se l be l sar  13,54  m2/hari,  se l dangkan  me l nu l ru l t  Pe l rme l n  PU l PR Nomor  1  Tahu l n  2022  se l be l sar  6,67  m 2 /hari,  te l rdapat  se l lisih  angka  produ l ktivitas  6,87  m 2 /hari  dan pe l rbandingan  ke l du l anya  se l be l sar  2,03  :  1.  Dari  hasil  te l rse l bu l t  dapat  dikatakan  bahwa  produ l ktivitas  di lapangan  su l dah  me l lampau l i  standar  me l nu l ru l t  Pe l rme l n  PU l PR  Nomor  1  Tahu l n  2022.  Hal  ini  dapat dise l babkan  kare l na  Pe l rme l n  PU l PR  Nomor  1  Tahu l n  2022  me l ru l pakan  pe l doman  standar  u l ntu l k  se l lu l ru l h Indone l sia, se l hingga nilai yang ada di dalamnya dihitu l ng se l cara de l tail de l ngan me l mpe l rtimbangkan se l gala faktor  yang  dapat  me l mpe l ngaru l hi  produ l ktivitas  te l naga  ke l rja  agar  nilainya  dapat  me l re l pre l se l ntasikan pe l ke l rjaan  yang  se l cara  u l mu l m  dilaku l kan  di  se l lu l ru l h  Indone l sia,  se l dangkan  se l tiap  dae l rahnya  se l ndiri me l miliki pe l rbe l daan su l mbe l r daya dan me l tode l yang be l ragam.
Se l lain  itu l ,  pe l rsiapan  pada  titik  pe l ke l rjaan  pe l masangan  bata  dan  plaste l ran  dinding  su l dah dipe l rsiapkan se l cara matang, se l pe l rti pe l ne l mpatan mate l rial dan pe l ralatan yang dipe l rlu l kan, se l hingga dalam pe l ke l rjaannya  tidak  dite l mu l kan  hambatan  yang  dapat  me l nghe l ntikan  pe l ke l rjaan.  Be l rdasarkan  pe l ne l litian te l rse l bu l t  dapat  dikatakan  bahwa  hasil  yang  didapat  pada  pe l ke l rjaan  pe l masangan  bata  di  Ge l du l ng  Staf Kodim 0104 / Ace l h Timu l r masih rasional de l ngan analisa be l rdasarkan Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022. U l ntu l k me l lihat pe l rbandingan koe l fisie l n tiap te l naga ke l rjanya dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3 di bawah ini.
Hari Produ l ktivitas rata - rata Produ l ktivitas Pe l rme l n Se l lisih Pe l rbandingan di lapangan (m 2 /hari)
PU l PR  (m 2 /hari) (m 2 /hari) 1 12,78 6,67 6,11 1,92  :  1 2 13,12 6,67 6,45 1,97  :  1 3 14,20 6,67 7,53 2,13  :  1 4 13,83 6,67 7,16 2,07  :  1 5 13,21 6,67 6,54 1,98  :  1 6 13,30 6,67 6,63 1,99  :  1 7 14,34 6,67 7,67 2,15  :  1 Rata - rata 13,54 6,67 6,87 2,03  :  1
Gambar 2. Grafik perbandingan koefisien tenaga kerja pasangan bata
Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
Be l rdasarkan grafik te l rse l bu l t dapat dilihat bahwa pe l rbandingan angka koe l fisie l n pe l ke l rja dan tu l kang di lapangan jau l h le l bih ke l cil dibandingkan de l ngan Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022, se l dangkan u l ntu l k koe l fisie l n ke l pala tu l kang dan mandor di lapangan jau l h le l bih be l sar dibandingkan de l ngan Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 yang be l rarti pe l ke l rjaan di lapangan le l bih produ l ktif dibanding Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022. Hal  ini  dapat  dise l babkan  ju l ga  kare l na  proye l k  yang  be l rjalan  de l ngan  siste l m  ove l rlaping  u l ntu l k me l mpe l rce l pat  pe l laksanaan  proye l k,  se l hingga  me l tode l dan  te l knis  pe l ke l rjaan  di  lapangan  dibu l at  se l e l fe l ktif mu l ngkin agar dicapai hasil yang optimal. Dalam manaje l me l n mate l rial se l ndiri dire l ncanakan de l ngan e l fe l ktif se l hingga pada saat dilaku l kan pe l ngamatan tidak te l rdapat hambatan yang be l rarti yang dise l babkan ole l h ke l te l rse l diaan  mate l rial.  Manaje l me l n  te l naga  ke l rja  ju l ga  dilaku l kan  de l ngan  sangat  baik  yang  dapat  dilihat de l ngan  pe l mbagian  tu l gas  yang  e l fe l ktif  dan  koordinasi  yang  be l rjalan  de l ngan  baik.  Pada  saat  dilaku l kan pe l ngamatan di lapangan jarang se l kali te l rlihat pe l ke l rja yang me l nganggu l r. Ke l ahlian atau l pe l ngalaman yang dimiliki te l naga ke l rja ju l ga su l dah cu l ku l p tinggi, se l rta dibantu l de l ngan alat yang me l madai se l hingga pe l ke l rjaan dapat  be l rjalan  de l ngan  ce l pat  dan  te l ratu l r.  Ke l mu l dian,  pe l ngawasan  yang  dilaku l kan  saat  pe l ke l rjaan be l rlangsu l ng ju l ga dilaku l kan de l ngan baik se l hingga pe l ke l rjaan dapat be l rjalan de l ngan optimal.
Perbandingan  Biaya  Upah  Tenaga  Kerja  di  Lapangan  Dengan  Permen  PUPR  Nomor  1  Tahun 2022.
Pe l rbandingan biaya u l pah te l naga ke l rja dilaku l kan u l ntu l k me l nge l tahu l i se l lisih antara pe l ke l rjaan di lapangan  de l ngan  be l rdasarkan  Pe l rme l n  Pe l rme l n  PU l PR  Nomor  1  Tahu l n  2022.  Pe l rhitu l ngan  biaya  u l pah dihitu l ng de l ngan harga satu l an u l pah yang sama yaitu l Rp. 99.000 u l ntu l k pe l ke l rja, Rp. 128.000 u l ntu l k tu l kang, Rp.  149.000  u l ntu l k  ke l pala,  dan  Rp.  135.000  mandor.  Harga  satu l an  u l pah  te l rse l bu l t  be l rdasarkan  harga pe l nawaran pada proye l k te l rse l bu l t se l pe l rti pada tabe l l 4.3. Be l rdasarkan analisis koe l fisie l n pe l ke l rjaan pasangan bata di lapangan maka didapatkan harga u l pah rata-rata te l naga ke l rja se l be l sar Rp. 9.960 u l ntu l k 1 pe l ke l rja Rp. 12.877 u l ntu l k tu l kang Rp. 8.994 u l ntu l k ke l pala tu l kang  dan  Rp.  8.149  u l ntu l k  mandor,  de l ngan  total  ke l se l lu l ru l han  se l be l sar  Rp.  39.979  u l ntu l k  pe l ke l rjaan pasangan  bata  se l lu l as  1  m2.  Se l dangkan  u l ntu l k  analisis  pe l rhitu l ngan  biaya  be l rdasarkan  Pe l rme l n  PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022. didapatkan harga u l pah te l naga ke l rja se l be l sar Rp. 29.700 u l ntu l k 2 orang pe l ke l rja Rp. 12.800 u l ntu l k se l orang tu l kang Rp. 1.490 u l ntu l k ke l pala tu l kang dan Rp. 2.025 u l ntu l k mandor de l ngan total ke l se l lu l ru l han se l be l sar Rp. 46.015 u l ntu l k pe l ke l rjaan pe l masangan bata se l lu l as 1 m 2 . Ke l mu l dian Be l rdasarkan analisis koe l fisie l n pe l ke l rjaan plaste l ran dinding di lapangan didapatkan harga u l pah rata-rata te l naga ke l rja se l be l sar Rp. 7.312 u l ntu l k 1 pe l ke l rja Rp. 9.454 u l ntu l k tu l kang Rp. 6.603 u l ntu l k ke l pala tu l kang dan Rp. 5.982 u l ntu l k mandor, de l ngan total ke l se l lu l ru l han se l be l sar Rp. 29.350 u l ntu l k pe l ke l rjaan pasangan bata se l lu l as 1 m 2 . Se l dangkan u l ntu l k analisis pe l rhitu l ngan biaya be l rdasarkan Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022. didapatkan harga u l pah te l naga ke l rja se l be l sar Rp. 29.700 u l ntu l k 2 orang pe l ke l rja Rp. 19.200 u l ntu l k se l orang tu l kang Rp. 2.235 u l ntu l k ke l pala tu l kang dan Rp. 2.025 u l ntu l k mandor de l ngan total ke l se l lu l ru l han se l be l sar Rp. 53.160
Gambar 3. Grafik perbandingan koefisien tenaga kerja plasteran dinding
Volume 5, No. 1 April 2022 e-ISSN 2621-5276 (online) Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
u l ntu l k pe l ke l rjaan pasangan bata se l lu l as 1 m2. Be l riku l t grafik pe l rbandingan biaya u l pah te l naga ke l rja dapat dilihat pada gambar 4 dan 5.
Gambar 4. Grafik perbandingan biaya upah tenaga kerja pasangan bata
Gambar 5. Grafik perbandingan biaya upah tenaga kerja plasteran dinding
Dari  gambar  grafik  di  atas  te l rlihat  pe l rbe l daan  biaya  u l pah  antara  analisa  be l rdasarkan  hasil pe l ngamatan  de l ngan  analisa  Pe l rme l n  PU l PR  Nomor  1  Tahu l n  2022,  me l ngingat  dari  pe l rhitu l ngan  angka koe l fisie l n se l be l lu l mnya su l dah be l rbe l da antara analisa hasil pe l ngamatan de l ngan Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022, yang dimana didapatkan pe l rbandingan biaya u l pah antara analisa hasil pe l ngamatan de l ngan Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 adalah se l be l sar 1,19 : 1 u l ntu l k pe l ke l rjaan pasangan bata dan 2,03 : 1 u l ntu l k pe l ke l rjaan plaste l ran dinding. Hal te l rse l bu l t dapat dise l babkan kare l na pe l rhitu l ngan pada pe l ne l litian ini hanya pada harga satu l an u l pah te l naga ke l rja yang ju l ga dipe l ngaru l hi ole l h ju l mlah te l naga ke l rja, ke l ahlian, dan produ l ktivitas yang dihasilkan, se l su l ai de l ngan te l ori yang te l rcantu l m. Ke l tika pe l rhitu l ngan dilaku l kan se l cara ke l se l lu l ru l han te l rhadap harga satu l an pe l ke l rjaan, yang te l rmasu l k harga satu l an alat dan mate l rial, maka akan didapatkan  hasil  de l ngan  pe l rbandingan  yang  le l bih  me l nde l kati  antara  ke l du l anya,  kare l na  ku l alitas  dan ku l antitas mate l rial dan alat yang digu l nakan haru l s me l ngacu l pada spe l sifikasi yang be l rlaku l . Se l lain itu l , u l ntu l k pe l rhitu l ngan biaya yang le l bih valid dan riil se l haru l snya dapat me l nggu l nakan data kontrak yang be l rlaku l pada proye l k, namu l n dikare l nakan ke l te l rbatasan me l nge l nai data kontrak harga satu l an yang digu l nakan di lapangan maka harga u l pah te l rse l bu l t dihitu l ng se l su l ai de l ngan harga satu l an u l pah yang sama se l su l ai de l ngan standar yang be l rlaku l di dae l rah te l rse l bu l t yaitu l be l rdasarkan harga pe l nawaran pada proye l k te l rse l bu l t.
Be l rdasarkan gambar 6 dan 7 me l nu l nju l kkan bahwa hasil pe l ngamatan di lapangan de l ngan kombinasi 1 tu l kang 1 pe l ke l rja 1 ke l pala tu l kang dan 1 mandor me l ru l pakan kombinasi yang optimal kare l na garisnya me l miliki  su l du l t  te l rke l cil.  Ini  be l rarti  ke l lompok  ke l rja  te l rse l bu l t  be l ke l rja  de l ngan  produ l ktivitas  yang  tinggi namu l n de l ngan biaya yang re l latif mu l rah. Te l tapi se l haru l snya de l ngan tingkat produ l ktivitas yang le l bih tinggi
Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
maka biaya u l pah yang di ke l lu l arkan haru l s re l latif tinggi ju l ga agar tidak be l rbanding te l rbalik de l ngan hasil produ l ktivitas yang dihasilkan.
Gambar 6 Grafik Perbandingan produktivitas dan upah pasangan bata
Gambar 7 Grafik Perbandingan produktivitas dan upah plasteran dinding

## V. KESIMPULAN
Didapatkan hasil angka produ l ktivitas rata-rata pe l ke l rjaan pasangan bata di lapangan se l be l sar 9,94 m2/hari dan pe l ke l rjaan plaste l ran dinding di lapangan se l be l sar 13,54 m 2 /hari. Be l rdasarkan hasil analisis di lapangan  didapatkan  rata-rata  produ l ktivitas  pe l ke l rjaan  pasangan  bata  se l be l sar  9,94  m 2 /hari,  se l dangkan me l nu l ru l t Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 se l be l sar 8,33 m 2 /hari. Pe l rbandingan antara ke l du l anya adalah 1,19 : 1. Se l lanju l tnya be l rdasarkan hasil analisis di lapangan didapatkan rata-rata produ l ktivitas pe l ke l rjaan plaste l ran dinding se l be l sar 13,54 m 2 /hari, se l dangkan me l nu l ru l t Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 se l be l sar 6,67 m 2 /hari. Pe l rbandingan antara ke l du l anya adalah 2,03 : 1. Be l rdasarkan hasil analisis di lapangan didapatkan total harga satu l an u l pah te l naga ke l rja pe l ke l rjaan pasangan bata se l be l sar Rp. 39.979, se l dangkan me l nu l ru l t Pe l rme l n PU l PR Nomor 1 Tahu l n 2022 se l be l sar Rp. 46.015. Pe l rbandingan antara ke l du l anya adalah 1 : 1,15. Se l lanju l tnya Be l rdasarkan hasil analisis di lapangan didapatkan  total  harga  satu l an  u l pah  te l naga  ke l rja  pe l ke l rjaan  plaste l ran  dinding  se l be l sar  Rp.  29.350, se l dangkan  me l nu l ru l t  Pe l rme l n  PU l PR  Nomor  1  Tahu l n  2022  se l be l sar  Rp.  53.160.  Pe l rbandingan  antara ke l du l anya adalah 1 : 1,81. Ke l simpu l lan dari hasil pe l ne l litian ini adalah hasil produ l ktivitas dilapangan le l bih produ l ktif dan le l bih e l fisie l n se l hingga hasil te l rse l bu l t te l lah me l me l nu l hi standard yang te l lah dite l ntu l kan ole l h SNI dan dapat me l njadi pe l doman bagi para pe l ke l rja kontru l ksi. Adapu l n manfaat dari pe l ne l litian ini dapat me l mbe l rikan manfaat dan
Volume 7, No. 1 April 2024 e-ISSN 2621-5276 (online)
kontribu l si,  antara  lain  dapat  me l mbe l rikan  gambaran  u l mu l m  dan  masu l kan  te l rhadap  pihak-pihak  yang be l rke l cimpu l ng dalam bidang indu l stri kontru l ksi dalam u l saha me l milih te l naga ke l rja yang le l bih baik dalam jasa kontru l ksi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] R. Re l bu l , J. B. Mangare l , dan D.R.O. Walangitan, “Analisis Pe l rbandingan Te l naga Ke l rja Lokal dan Te l naga  Ke l rja  Lu l ar  dalam  Jasa  Konstru l ksi  di  Manado  (Stu l di  Kasu l s:  Transmart),” Ju l rnal  Sipil Statik , vol. 6, no. 3, pp. 137–144, 2018.
[2] B.  Hartono,  I.  Tafdhi,  dan  H.  Sastrawinata,  “Pengaruh  Shift  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai Dengan Motivasi Sebagai Variabel Intervening di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuklinggau.” Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) , vol. 28, no. 3, pp. 137–145, 2023.
[3] I.  N.  I.  Kumara,  "Penerapan  Metode  Least  Cost  Analysis  Untuk  Optimasi  Percepatan  Waktu Pelaksanaan Proyek," Reinforcement Review in Civil Engineering Studies and Management , vol. 2, no. 1, pp. 8-24, 2023.
[4] I. N. I. Kumara, I. G. F. S. Tapa, D. C. Indrashwara, D. A. T. A. Wedagama, and M. B. Srikandi, "Application of the Least Cost Analysis Method to Determine the Optimal Cost and Duration for Delayed Projects," Journal of Civil Engineering and Planning (JCEP) , vol. 5, no. 1, pp. 120-130, 2024.
[5] E. Handayani, K. R. Amalia, and S. Sulryani, “Analisis Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Lokal dengan Tenaga Kerja yang Didatangkan Dari Luar Kota Jambi,” Jurnal Talenta Sipil , vol. 4, no. 1, p. 66, 2021.
[6] K. N. Kamilia, “Efektivitas Waktu Pelaksanaan Model Precast Foam Bubble Wall Panel Untuk Pembangunan Rumah Murah Cepat Ramah Lingkungan (Studi Komparatif Model Precast Foam Bubble  Wall  Panel  Dengan  Metode  Konvensional  Hebel),”  Doctoral  dissertation,  Universitas Narotama, 2023.
[7] I.  Su l dipta,  “Stu l di  Manaje l me l n  Proye l k  Te l rhadap  Su l mbe l r  Daya  Pada  Pe l laksanaan  Proye l k Konstru l ksi (Stu l di Kasu l s : Pe l mbangu l nan Villa Bali Air),” Ju l rnal Ilmiah Te l knik Sipil , vol. 17, no. 1, pp. 73–83, 2013.
[8] I. N. I. Kumara, I. G. F. S. Tapa, and D. C. Indrashwara, “Percepatan Penyelesaian Proyek dengan Penambahan Tenaga Kerja Menggunakan Metode Least Cost Analysis,” Jurnal Teknik Sipil dan Teknologi Konstruksi , vol. 10, no. 1, 2024.
[9] G.  P.  Arianiel  and  N.  B.  Pulspitasari,  “Perencanaan  Manajemen  Proyek  dalam  Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya Perusahaan (Studi Kasus: Qiscus Pte Ltd),” J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri , vol. 12, no. 3, pp. 189, 2017.
[10]  K. Basari, R. Y. Pradipta, J. U. D. Hatmoko, and A. Hidayat, “Analisa Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Pembesian,” Jurnal Karya Teknik Sipil, vol. 3, no. 4, pp. 830–839, 2014.
[11]  N. Norjana and R. Zullfiati, “Analisa Produktivitas Tenaga Kerja terhadap Pekerjaan Kolom dan Balok Beton Bertulang,” Jurnal Talenta Sipil , vol. 3, no. 2, pp. 82–86, 2020.
[12]  I.  N.  I.  Kumara,  I.  N.  Riana,  and  K.  A.  Ariana,  “Kendala  Pada  Pelayanan  Pembuatan  Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Badung,” Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi, vol. 5, no. 1, pp. 72-79, 2022.
[13]  G. A. Dipultra, “Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Struktural Beton Balok dan Pelat Lantai,” Journal of Chemical Information and Modeling , no. 9, pp. 1689–1699, 2015.
[14]  I. N. I. Kumara and I. K. A. Ariana, “Analisis Waktu Produktivitas Kerja Alat Berat Pada Proyek Hotel EX. AP INN Kuta,” Reinforcement Review in Civil Engineering Studies and Management , vol. 2, no. 2, pp. 74-81, 2023.
[15]  D. Febrianti and Z. Zakia, “Analisis Durasi dan Perhitungan Biaya Penyusutan (Depresiasi) Alat Berat Excavator,” Jurnal Teknik Sipil , vol. 8, no. 1, pp. 10-19, 2019.