17 (2) (2022) 117-126

## Teknika
http://journals.usm.ac.id/index.php/teknika
PENERAPAN APLIKASI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) PADA PROYEK

## REHABILITASI DERMAGA MULTIFUNGSI PULANG PISAU
Budiono Joko Nugroho 1  , Imam Agung Baskoro 2 , Kukuh Wisnuaji Widiatmoko 3
1 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2 Wijaya Karya Bangunan Gedung, 3 Universitas Semarang 3
DOI : 10.26623/teknika.v17i2.5419

## Info Artikel
___________________ Sejarah Artikel:
Disubmit 10 Agustus 2022 Direvisi 30 September 2022 Disetujui 28 Oktober 2022 ___________________ Keywords: BIM, 3D, Modelling, SAP2000, Tekla Structure _______________________ Abstrak ____________________________________________________________ Pada infrastruktur Pelabuhan Pulang Pisau mengalami kerusakan struktur, sehingga perlu adanya  rehabilitasi  berat.  Rehabilitasi  dilakukan  dengan  mengganti  material  dermaga kayu  menjadi  dermaga  beton.  Pada  proyek  rehabilitasi  ini  menggunakan  penerapan Building Information Modelling (BIM) model 3D dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan  pengawasannya. Proses  perencanaan  dibantu  dengan  software  dengan sofware SAP2000 dan Sketchup. Aplikasi Tekla Structures digunakan dalam proses pelaksanaan dan  pengawasan  selama  proyek  berlangsung.  Dengan  memakai  data  perencanaan, dokumen  teknik  dan  jadwal  pelaksanaan  proyek  maka  dalam  proyek  rehabilitasi  berat Pelabuhan Pulang Pisau ini dapat menerapkan sistem Building Information Modelling (BIM) baik dari awal perencanaan sampai akhir dari proyek.

## Abstract
____________________________________________________________ The  infrastructure  of  Pulang  Pisau  Port  suffered  structural  damage,  so  heavy  rehabilitation  was needed. The rehabilitation was carried out by replacing the wooden pier material into a concrete pier. This rehabilitation project uses the application of Building Information Modeling (BIM) 3D models in the planning, implementation and monitoring process. The planning process is assisted by software with  SAP2000  and  Sketchup  software.  The  Tekla  Structures  application  is  used  in  the implementation  and  monitoring  process  during  the  project.  By  using  planning  data,  technical documents and project implementation schedules, the Pulang Pisau Port heavy rehabilitation project can implement the Building Information Modeling (BIM) system from the beginning of planning to the end of the project.  Alamat Korespondensi: E-mail: budionojoko@untagsmg.ac.id p-ISSN 1410-4202 e-ISSN 2580-8478

## PENDAHULUAN
Infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan  publik  lainnya  (Stone,  1974). Pada infrastruktur Pelabuhan Pulang Pisau mengalami kurusakan  struktur,  sehingga  perlu  adanya  rehabilitasi  berat.  Rehabilatasi  dilakukan  dengan mengganti  material  dermaga  kayu  menjadi  dermaga  beton.  Pada  rehabilitasi  ini  menggunakan penerapan Building  Information  Modelling (BIM).  BIM  merupakan    perubahan    paradigma    yang memiliki  banyak manfaat,  tidak hanya untuk mereka yang bergerak dalam bidang industri konstruksi bangunan  tetapi  juga  untuk  masyarakat  yang  lebih  luas    lagi,  bangunan    yang    lebih  baik  adalah bangunan  yang dalam tahap pembangunannya menggunakan energi, tenaga kerja dan modal yang lebih sedikit (Eastman, 2008). BIM dianggap lebih dari sekedar teknologi biasa, melainkan cara baru untuk menangani proses pembangunan. Dengan menggunakan  BIM dapat diperoleh 3D, 4D, 5D, dan  6D.  Dimana  3D  berbasis  obyek  pemodelan parametic ,  4D  adalah  urutan  dan  penjadwalan material, pekerja, luasan area, waktu, dan lain-lain, 5D termasuk estimasi biaya dan part-list, dan 6D mempertimbangkan untuk fasilitas manajemen, biaya siklus hidup, dan dampak lingkunan  (Tjell, 2010).
Gambar 1. Klasifikasi Dimensi BIM (PUPR 2019)
Pada rehabilitasi ini menggunakan penerapan Building Information Modelling (BIM) dengan 3D modelling penggunaan model bangunan 3 dimensi (3D) untuk mendapatkan semua gambar proyek yang diperlukan, termasuk tampak bangunan, potongan, gambar keperluan presentasi, proses render, dan gambar detail konstruksi, keperluan quantity calculation dan estimasi harga guna memudahkan proses  perencanaan  (Ramadiprani,  2012).  Pada  rehabilitasi  ini  menggunakan  penerapan Building Information Modelling (BIM) menggunakan software aplikasi Sketchup, SAP200 dan Tekla Structure. Keunggulan salah satu aplikasi BIM yaitu Tekla Structure adalah kemudahan membuat design-build, hal  ini  didasarkan  karena  dari  model  yang  telah  dibuat  akan  langsug  didapat  detail  gambar  yang diinginkan  (Minawati  et  al.,  2017).  Kemudahan  informasi  yang  dicapai  dengan  mengaplikasikan konsep BIM adalah berupa dokumentasi gambar progres setiap pekerjaan, rincian pengadaan suatu proyek, dan berbagai informasi yang ingin didapat dari suatu progres dari proyek saat akan, sedang, maupun telah di bangun (Azhar, et al, 2008).

## METODE
Metode  perencanaan  yang  digunakan  adalah  implementasi  teknologi Building  Information Modelling (BIM)  dengan aplikasi modelling yang digunakan adalah sebagai berikut :
a. SAP 2000
Aplikasi  SAP2000  digunakan  di  awal  untuk modelling perhitungan  struktur  diawal  dan memberikan bentuk 3D awal modelling struktur dermaga
b. Sketchup
Aplikasi  Sketchup  digunakan  untuk modelling lokasi  dermaga  dan  bentuk  3D  dermaga sehingga memudahkan pengaturan lokasi dan memberi gambaran metode kerja yang bisa dilaksanakan di lapangan.
c. Tekla Structure Aplikasi Tekla Structure digunakan untuk modelling 3d hasil perhitungan dari SAP2000.
Baik modelling 3D bangunan dan  pendetailan tulangan dari struktur. Pengumpulan data merupakan tahapan awal dalam penerapan BIM dalam proyek ini. Dalam tahap  awal  ini diperlukan  data-data untuk  mendukung  penerapan  BIM  dalam proyek  pekerjaan design and build rehabilitasi berat Dermaga Multipurpose (multifungsi) Pulang Pisau. Selain data-data terkait proyek,  dalam  laporan  ini  juga  diperlukan  data-data  pendukung  diluar  proyek  diantaranya yaitu, gambar perencanaan hasil design and built , dokumen teknik, berupa laporan mingguan, laporan bulanan, approval material, request pekerjaan, dan sebagainya. Berikut adalah flowchart penerapan BIM :

## SAP2000                                                                     Sketchup
Gambar 2. Flowchart Penerapan BIM Laporan Mingguan Laporan Bulanan
Dokumen
Lain

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Permodelan SAP
Data yang diperoleh dari Basic Design dan Basic Drawing yang diperoleh, dilanjutkan dengan mulai membuat model 3D di software SAP2000.
a. Pemodelan isi koordinat X, Y dan Z sesuai koordinat gambar basic di menu Define Grid System.
b. Masukkan  jenis  material  dari  beton,  tulangan  dan  pipa  baja  yang  dipakai  di  Define Material.
c. Masukkan ukuran frame beton dan pipa yang akan dipakai.
d. Masukkan  ukuran  frame  beton  dan  pipa  yang  akan  dipakai  pada  menu  Define  Load Patterns.
e. Masukan  kombinasi  pembebanan  yang  dipakai  sesuai  POLB  pada  menu  Define  Load Combination.
f. Mulai modelling gambar 3D sesuai gambar basic design, mulai dari pipa pancang, balok, plat dan fende.
g. Masukkan berbagai beban yang digunakan dalam desain struktur ini. Seperti Beban Mati, Beban  Hidup,  Beban  Gempa,  Beban  Arus,  Beban Mooring ,  Beban Fender ,  Beban  Truk, Beban Mobile Crane.
h. Hasil output penulangan dan gaya-gaya yang keluar kemudian dipakai untuk melakukan perhitungan struktur.
Gambar 3. Modelling SAP2000
i. Model 3D bisa dieksport sebagai IFC ke Tekla Structure atau aplikasi android Augin untuk melakukan Augmented Reality (AR) hasil modelling 3D di lapangan.
Gambar 4. Flowchart SAP2000

## 2. Pemodelan Sketchup
Pemodelan  Sketchup  dilakukan  untuk  membuat  visualisasi  lokasi  di  lapangan  baik  untuk model dermaga maupun lokasi sekitar yang akan dipakai untuk metode pelaksanaan pekerjaan.
a. Dilakukan modelling sketchup dari hasil pengamatan lokasi di lapangan dan gambar basic design.  Terutama  lokasi  eksisting  dermaga  lama,  jalan  yang  dipakai  dan  bangunan- bangunan yang sdh ada di lokasi.
b. Modelling struktur utama dermaga, dilengkapi dengan modelling struktur pelengkap seperti
: Fender, Bollard, Kanstin dan PJU . Dimana struktur pelengkap tersebut akan dipakai sebagai model di dalam aplikasi Tekla Structure.
Gambar 5. Modelling Sketchup
c. Modelling struktur utama dermaga, dilengkapi dengan modelling struktur pelengkap seperti
: Catwalk dan Mooring Dolphin . Dimana  stuktur  pelengkap  tersebut akan  dipakai  sebagai model di dalam aplikasi Tekla Structure.
d. Dari hasil modelling 3D Skecthup, digunakan juga sebagai penggambaran metode pekerjaan dilapangan. Untuk mempermudah wokflow dan pengaturan lahan di lapangan.
Gambar 6. Visualisasi Metode Pengukuran Lapangan

## 3. Pemodelan Tekla Structure
Modelling Tekla  Structure  dilakukan  sesuai  hasil  dari  perhitungan  SAP2000, Shop  drawing gambar yang sdh disetujui MK, Model dari sketchup, Progress pekerjaan mingguan di lapangan, Foto drone mingguan . Modelling dilakukan dari urutan sebagai berikut :
a. Pembuatan grid sesuai desain modelling 3D
b. Modelling pancang sesuai kedalaman pancang, jumlah pancang dan posisi pancang.
c. Modelling Pilecap dan Penulangannya
d. Modelling Balok dan Plat serta penulangannya
Gambar 7. Modelling Balok dan Plat
e. Modelling Oprit, Abutment dan saluran air
f. Modelling struktur  penunjang  dari Sketchup :  Fender,  Bollard,  PJU,  Catwalk,  Kanstin  ke Tekla Structure.
Gambar 8. Model Struktur Penunjang dari sketchup ke Tekla Structure
Gambar 9. Visualisasi BIM Tekla Structure

## SIMPULAN
1. Implementasi BIM pada proyek pekerjaan design and build rehabilitasi berat Dermaga Pulang Pisau adalah  sebatas  level  3D  dimana  fungsinya  visualiasi  3D  desain  awal pekerjaan  dan visualisasi 3D struktur dan detail penulangan.
2. Dengan modelling 3D maka kontraktor, owner dan pengawas dapat mengetahui info terbaru progress pekerjaan tanpa perlu turun langsung dilapangan. Dikarenakan modelling 3D berasal dari data terupdate progress lapangan dan shopdrawing terbaru.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar, S., Hei n, M., & Sketo, B., 2008, “ Building Information  Modelling (BIM): Benefits, Risks and Challenges”, Proceedings of the 44th ASC Annual Conference , pp. 2 – 5. Budiono  JN  &  Hartono.  2022. “ Pemodelan  Beban  Pada  Struktur  Dermaga  Multipurpose  dengan SAP2000 ”, Jurnal Teknik Sipil Unaya. Vol  08 No. 01, pp.100-107. Budiono  JN  &  Rahma  Nindya  AH.  2022. “ Kajian  Aspek  Struktur  Pada  SLF  Gedung  Transmart Majapahit Semarang ”, Rang Teknik Journal. Vol  05 No. 02, pp.274-280. Eastman,  C,.  2008. BIM  Handbook:  A  Guide  to  Building  Information  Modelling  for  Owners , Managers, Designers, engineers, and Contractors . Hoboken, John Wiley, New Jersey. Minawati, R., Chandra, H. P., & Nugraha, P., 2017, Manfaat Penggunaan Software Tekla Building Information Modelling (BIM) pada Proyek Design- Build”, Dimensi Utama Teknik Sipil . Vol. 4 No. 2, pp. 8 – 15.
Ramadiprani, R. 2012. Aplikasi Building Information Modelling (BIM) Menggunakan Software Tekla Structures 17 Pada Konstruksi Gedung Kuliah Tiga Lantai Fahutan IPB, Bogor. Skripsi . Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian IPB.
Andiyan, “Penerapan BIM untuk Siste m Penjadwalan Proyek dengan Model 4D dan Estimasi Biaya Model 5D.”
A. R. Adhitama, A. Ratnaningsih and W. Kriswardhana, "Penerapan Metode Building Information Modeling (BIM) pada Pembangunan Gedung IntegratedLaboratory for Natural Science and Food Technology Universitas Jember," Jurnal Rekayasa Sipil dan Lingkungan, vol. 4, no.2, pp. 113-119, 2020.
B. Pilutomo and H. R. Agustrapraja,"Perbandingan Estimasi Anggaran BiayaAntara Metode BOW, SNI, dan PerhitunganKonstraktor," Jurnal Teknik Sipil, vol. V, no.1, pp. 55-66, 2020.
C. Eastman, P. Teicholz, R. Sacks and K. Liston, "BIM handbook introduction," BIMhandbook: A guide  to  building  information  modeling  for  owners,  managers,  architects,  engineers, contractors, and fabricators, pp. 1-63, 2008.
F.  Abanda,  B.  Kamsu-Fguem  and  T.  J.H.M,  "BIM  -  New  rules  of  measurement  ontology  for construction cost estimation," Engineering Science and Technology, an International Journal, vol. 20, pp. 443-459, 2017.
I. N. Suardika, I. G. A. A. Putera and A. A. G. A. Yana, "Pengembangan Sistem Estimasi Biaya Proyek Konstruksi Berbasis Komputer," Jurnal Spektran, vol. 7, no. 1, pp. 85-92, 2019.
J.  Choi  and  H.  K.  I. Kim,  "Open  BIM-based quantity  take-off  system  for  schematic  estimation  of building frame in early design stage," Journal of Computational Design and Engineering, vol. 2, pp. 16-25, 2015.
M.-A. Vigneault, C. Boton, H.-Y. Chong and B. Cooper-Cooke, "An Innovative Framework of 5D BIM  solutions  for  construction  Cost  Management:  A  systematic  Review,"  Achieves  of Computational Methods in Engineering, vol. 27, pp. 1013-1030, 2020.
N. A. A. Ismail, N. H. Idris, H. Ramli, S. R. Sahamir, and R. R. R. M. Rooshdi, “Sustainable BIM - Based Cost Estimating for Wuantity Surveyors,” Chemical Engineering Transaction, vol. 63, 2018.
N.  Thurairaja  and  D.  Goucher,  "Advantages  and  Challanges  of  Using  BIM:  a  Cost  Consultant's Perspective,"  in  ASC  Annual  International  Conference  Proceedings,  San  Luis  Obispo, 2013.ISSN : 2655-4453 Vol. 4 No. 1 (Desember, 2021) journal.umbjm.ac.id/index.php/density 6  PMI,  A  Guide  to  The  Project  Management  Body  of  Knowledge,  Pennsylvania:  Project Management Institute, Inc, 2017.
P. Smith, "BIM & the 5D Project Cost Manager," in 27th IPMA World Congress, Australia, 2014. S. A. Biancardo, N. Viscione, C. Oreto, R. Veropalumbo and F. Abbondati, "BIM Approach for Modeling Airports Terminal.
Pengenalan Building Information Modelling (BIM). BPSDM PUPR,2019.
Expansion,"  Infrastructures,  vol.  5,  no.  41,  pp.  1-14,  2020.  S.  Azhar  and  J.  Brown,  "BIM  for Sustainability Analyses," International Journal of Construction Education and Research, vol. 5, pp. 276-292, 2009.
S. Zhang, K. Sulankivi, M. Kiviniemi, I. Romo, C. M. Eastman and J. Teizer, "BIM-based fall hazard identification and prevention in construction safety planning," Safety science, vol. 72, pp. 31- 45,  2015.  Wu,  Song;  Wood,  Gerrard;  Ginige,  Kanchana;  Jong,  Siaw  Wee,"  Journal  of Information Tehcnology in Construction, vol. 19, pp.534-562, 2014.
Y. Jung and M. Joo, " Building information modelling (BIM) framework for practical implementation," Automation in construction, vol. 20, no. 2, pp. 126-133, 2011
Tjell,  J.,  2010,  “ Building  Information  Modelling  (BIM)-in  Design  Detailing  with  Focus  on  Interior  Wall Systems ”, University of California at Berkeley.