## EDUCATIONAL BUILDING
Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil Vol. 9. No.1 Juni 2023: 14-17, ISSN-E : 2477-4901, ISSN-P: 2477-4898

## PERHITUNGAN PRODUKTIFITAS ALAT BERAT PADA PROYEK PERBAIKAN JALAN MILANGASRI-KENTANG KAB. MAGETAN
Lyya supriono 1 , F.X Kristianta 1
1 Universitas Jember
Surrel: 198712242020122009@mail.unej.ac.id Diterima: 11 Mei 2023; Disetujui: 25 Mei 2023

## ABSTRAK
Dalam Proyek konstruksi melibatkan banyak hal diantaranya sumber daya manusia dengan berbagai keahlian  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  proyek  kontruksi  tersebut,  matrial,  alat  Keselamatan, Kesehatan  Kerja  serta  alat    berat  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan  kontruksi  untuk  menunjang pekerjaan kontruksi agar berjalan efektif dan efisien. Semua komponen dalam proyek tersebut harus terpenuhi agar Proyek kontruksi perbaikan jalan yang ada di wilayah jawa timur tepatnya di kabupaten magetan  yaitu  perbaikan  Jalan  Milangasri – Kentangan  yang  melibatkan  beberapa  alat  berat  dalam pelaksanaanya diantaranya adalah Asphalt Finisher, Aspalt Spreyer, Tire Roller, Compressor, Tandem Roller Dan Dum Truck. Kontruksi perbaikan jalan tersebut adalah Laston Lapis Aus (AC-WC) dengan volume  sebesar  1405,80  Ton.  Pekerjaan  dilaksanakan  sesuai  dengan  schedule  selama  enam  bulan pelaksanaan.  Untuk  menngetahui  jumlah  kebutuhan  alat  berat  agar  pelaksanaan  pekerjaan  berjalan sesuai  dengan  rencana  maka  perlu  dilakukan  perhitungan  produktifitas  alat  berat.  Perhitungan produktifitas alat berat dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah kondisi alat, keahlian oprator, kondisi medan dan masih banyak yang lainnya. Dari perhitungan yang dilakukan maka diperoleh hasil Produktifitas alat Compressor: 4500 liter/jam, Asphalt Spreyer 24,75 liter, Dump Truck 3,35 Ton/jam, Asphalt Finisher 60, 75 Ton/jam, Pneumatic Tire Roller 32,75 Ton, Tandem Roller: 49,56 Ton
Kata Kunci : Perbaikan Jalan, Produktifitas Alat Berat, Magetan

## ABSTRACT
The construction project involves many things including human resources with various expertise according to the needs of the construction project, materials, safety equipment, Occupational Health, and heavy equipment used in the implementation of construction to support construction work so that it runs effectively and efficiently. All components in the project must be fulfilled so that the road repair construction project in the East Java region, precisely in the Magetan district, namely the repair of the Milangasri - Kentangan Road which involves several heavy equipment in its implementation including Asphalt Finisher, Asphalt Sprayer, Tire Roller, Compressor, Tandem Roller Truck And Dum. The road repair construction is Laston Lapis Aus (AC-WC) with a volume of 1405.80 tons. The work is carried out according to the schedule for six months of implementation. To find out the amount needed for heavy equipment so that the implementation of the work goes according to plan, it is necessary to calculate the productivity of heavy equipment. The calculation of heavy equipment productivity is influenced by many things including the condition of the equipment, operator expertise, terrain conditions, and many others. From the calculations carried out, the productivity results of the Compressor tool are obtained: 4500 liters/hour, Asphalt Sprayer 24.75 liters, Dump Truck 3.35 Tonnes/hour, Asphalt Finisher 60.75 Tonnes/hour, Pneumatic Tire Roller 32.75 Tons, Tandem Roller: 49.56 To ns
Keywords: Road Repair, Heavy equipment productivity, Magetan

## 1. Pendahuluan
Perbaikan  jalan  Milangasri-  Kentang  Kab. Magetan  dilakukan  rehabilitasi  sepanjang  Dua Ribu  Empat  Ratus  Lima  meter  dengan  dana
perbaikan sebesar Dua Milyar Rupiah termasuk sebelas persen PPN didalam anggaran tersebut.
Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut
direncanakan  sesuai  dengan  schedul  selama enam bulan pelaksanaan.
Kontruksi  dari  perbaikan  jalan  tersebut menggunakan perkerasan lentur yanng menggunakan bahan aspal sebagai pengikatnya. Ada  beberapa  item  pekerjaan  dalam  proyek jalan  ini  diantaranya  adalah  pekerjaan perkerasan  dan  pemeliharaan  dimana  bagian yang  berlumabng  dilakukan  perataan  dengan melakukan normalisasi baru kemudian dilaksanakan pengaspalan. Dalam Perencanaan Perbaikan  jalan  ini  telah  diwajibkan  untuk menerapkan  sistem  manajemen  kontruksi sesuai  dengan  pendanaan  yang  tertera  dalam RAB.
Proyek ini selain melibatkan sumber daya dari  berbagai  keahlian  yang  berkaitan  dengan perbaikan jalan tersebut juga membutuhkan alat penunjang  agar  pekerjaan  dapat  terlakasana sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan. Alat  berat  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan perbaikan  jalan  ini  diantaranya  adalah  asphalt finisher,  aspalt  spreyer,  tire  roller,  compressor, tandem  roller  dan  dum  truck(Arrasyid  et  al., 2021a.;  Ramadhani  &  Hamzah  Hasyim,  n.d.; Utama Dewi & Hendi Jaya, 2019). Penggunaan dari  alat  berat  ini  saat  berpengaruh  terhadap kemajuan pelaksanaan kegiatan kontruksi. Agar dapat dapat diketahui produktifitas alat tersebut maka perlu dilakukan perhitungan produktifitas alat bera.t produktifitas alat berat ini  sangat  mempengaruhi  waktu  penyelesaian pekerjaan,  jumlah  alat  yang  dibutuhkan  serta harga  sewa    alat  berat(  Kursin.,  2008)tersebut juga  membutuhkan  alat  penunjang  agar pekerjaan  dapat  terlakasana  sesuai  dengan jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Alat  berat  yang digunakan  dalam  pelaksanaan  perbaikan  jalan ini  diantaranya  adalah  asphalt  finisher,  aspalt spreyer,  tire  roller,  compressor,  tandem  roller dan  dum  truck(Arrasyid  et  al.,  2021a.; Ramadhani  &  Hamzah  Hasyim,  n.d.;  Utama Dewi & Hendi Jaya, 2019). Penggunaan dari alat berat  ini  saat  berpengaruh  terhadap  kemajuan pelaksanaan  kegiatan  kontruksi.  Agar  dapat dapat diketahui produktifitas alat tersebut maka perlu  dilakukan  perhitungan  produktifitas alat bera.t  produktifitas  alat  berat  ini  sangat mempengaruhi  waktu  penyelesaian  pekerjaan, jumlah  alat  yang  dibutuhkan  serta  harga  sewa alat berat( Kursin., 2008)

## 2.  Metodologi Penelitian
Data  awal  yang  dikumpulkan  diperoleh  dari ebook yang sesuai dengan penelitaian ini yaitu tentang  alat  berat,  pengumpulan  jurnal  baik jurnal  nasional  maupun  internasional  jika diperlukan  serta  peraturan  mentri  yang mengatur  tentang  perhitungan  produktifitas alat  berat  yang  digunakan  dalam  pekerjaan kontruksi.  Melakukan  pengamatan  pada gambar  teknik,  Schedul  pekerjaan,  serta sefesifikasi  alat  yang  akan  digunakan  dalam pelaksanaan  pekerjaan  tersebut.  Kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan perhitungan  produktifitas  dan  penyelesaian waktu  pelaksanaan.  Dari  gambar  yang  ada maka kita akan mengetahui panjang lebar jalan yang diperbaiki serta detail dari pekerjaan jalan perkerasan  lentur  yang  nantinya  akan  terlihat tebal dari detail perkerasan jalan tersebut. Serta sefesifikasi  teknis  alat  yanng  akan  digunakan dalam  pekerjaan.  Setelah  semua  informasi diperolah  maka  dilakukan  pengolahan  data sesuai dengan rumus perhitungan literatur dan peraturan  mentri  yang  terkait  dengan  alat  alat tersebut.

## 3.   Hasil dan Pembahasan
Compressor memiliki fungsi sebagai pembersih are  jalan  yang  akan  dilakukan  pengaspalan. Asphalt  Spreyer  memiliki  fungsi  untuk menyemprot  emulsi/  perekat  agar  aspal  tidak mudah  mengelupas.  Dump  Truck  bertugas melakukan  pengangkutan  AC-  WC  ke  tempat pekerjaan. Penghamparan AC- WC menggunakan  alat  bantu  Asphalt  Finisher. Sedangkan pekerjaan pemadatan menggunakan alat  Tandem  Roller.  Pneumatic  Tire  Roller digunakan  untuk  melakukan  pemadatan sekunder. Pada Akhir pemadatan menggunakan  Tandem  Roller  Referensi. Volume pekerjaan untuk AC- WC sesuai dengan data  yang  diperoleh  dari  pihak  yang  terlibat dalam pekerjaan tersebut adalah sebesar 1405,8 ton. Tebal AC – WC yang direncanakan setelah pamadatan adalah 4 cm.

## 3.1 Produktifitas Compressor
Menurut  Permen  PUPR  2016  Efisiensi  alat dengak  keadaan  kondisi  operasi  Baik  dan pemeliharaan masin baik  maka dapat dihitung produktifitas alat sebagai berikut
Air Compressor Q = 100 x F a x 60   m 2
= 4500 liter/jam
Dimana: Q = Kapasitas Produksi Fa= Faktor Efisiensi Alat 60= Koenversi jam ke menit

## 3.2 Produktifitas Asphalt Sprayer
Efisiensi alat dengan kondisi kerja sedang maka nilai dari produktifitas alat sebagai berikut:
Kapasitas produksi/ jam Q = P a x F a x 60, Liter
Q = 0,55 x 0,75 x 60
Q = 24,75 Liter Dimana:
Q = Kapasitas Produksi Fa= Faktor Efisiensi Alat 60= Koenversi jam ke menit Pa= Kapasitas Pompa aspal

## 3.3  Produktifitas Dump Truck
Kapasitas Produksi/jam, Q= V x F a x 60  m 3 D x T s Dump  truk  dalam  keadaan  isi  dan  kondisi lapangan  datar  maka  nilai  kecepatan  40 km/jam. Kondisi kerja sedang dengan efisiendi kerja 0,80.
Waktu mengisi       =  8/1 x 1 = 8 menit Truk waktu angkut = 10,83/40 x 60 = 16,24menit Waktu menunggu+ dumpt+ putar =15 menit waktu kembali  =  10,83Menit
T total   = 50,075 menit Q= (8x 0,83 x 60 )/2,29 x 50,075= 3,35 Ton/Jam
Keterangan Q= Kapasitas produksi dump truck V = Kapasitas Bak F a = Faktor Efisiensi alat F k = Faktor pengembangan bahan D= kecepatan rata- rata bermuatan V 2 = Kecepatan rata – rata kosong Ts= Waktu siklus

## 3.4 Produktifitas Asphalt Finisher
Perhitungan  Produktifitas  alat  berat  asphalt Finisher adalah sebagai berikut Kapasitas produksi tiap jam Q = V x b x 60 x Fa x t x D1 Ton
Kapasitas produksi: Q = V x b x 60 x Fa x t x D1 Ton Q = 5 x 3 x 60 x 0,75 x 0,04 x 2,25 Q = 60,75 Ton/jam
Dengan keterangan V =  Kecepatan menghampar Fa = Faktor Efisiansi alat AMP b = lebar hamparan D 1 = Berat isi campur aspal
T= tebal, m

## 3.5 Tandem Roller
Perhitungan  produktifitas  dari  Tandem  Roller sesuai  dengan  perhitungan  diperoleh  32,75  T dengan detail perhitungan sebagai berikut:
Q= be x v x 1000)x t X Fa m 3 n Q= (1,68-0,2) x 4 x 1000 x 0,04 x 0,83 6 = 32,75 T

## 3.6 Pneumatic Tire Roller
Dalam  perhitungan  Produktifitas      Pneumatic Tire Roller diperoleh hasil 49,56 Ton
Q= be x v x 1000)x t X Fa m 3 n Q= (2,29-0,2) x 10 x 1000 x 0,04 x 0,83 14
= 49,56 Ton
Keterangan : b e = Lebar efektif pemadatan = b-  b 0 (overlap);m b= lebar efektif pemadatanm b 0 = Lebar overlap m t= Tebal pemadatan; m v= Kecepatan rata- rata alat n= jumlah lintasan F a = Faktor efisiensi alat diambil 0,83 ( kondisi baik)
1000 adalah perkalian dari km ke m

## 4. Kesimpulan
Dari perhitungan produktifitas yang dilakukan pada  alat  berat  yang  digunakan  dalam pekerjaan  perbaikan  jalan  milangasri  Kentang Kab. Magetan maka diperoleh Produktifitas alat Compressor  :  4500  liter/jam Asphalt  Spreyer 24,75 liter , Dump Truck 3,35 Ton/jam , Asphalt Finisher : 60, 75 Ton/jam , Pneumatic Tire Roller: 32,75 Ton , Tandem Roller: 49,56 Ton

## Daftar Pustaka
Arrasyid,  M.  H.,  Yulianto,  T.,  &  Sundari,  T. (2021).  Analisis  Produktivitas  Alat  Berat Di  Proyek  Pembangunan/  Rehabililtasi Jalan Kelurahan Kepanjen Kab. Jombang (Vol. 1, Issue 1). Edi Nurhadi K, Joice E W & Oscar H K. ( 2017). Analisa  Produktifitas  Alat  Berat  untuk Pekerjaan  Pembangunan  Jalan  (  Studi Kasus:  Proyek  Pembangunan  Jalan
Lingkar SKPD Tahap 2 Lokasi Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) ( Vol.5, Issue7)
Kusrin.(2008) .    Pemindahan  Tanah  Mekanis. Semarang: Semarang University Pers. Peraturan  Mentri  Pekerjan  Umum  dan Peumahan Rakyat. (2016). Analisis Harga Satuan  Pekerjaan  Bidang  Pekerjaan
Umum.
Ramadhani,  A.,  &  Hamzah  Hasyim,  M.  (2017). Optimalisasi Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan  Galian  Tanah  Di  Proyek  Tol Nganjuk-Kertosono  (Optimalization  of using  Heavy  Equipment  on  Excavation Works  in  Nganjuk-Kertosono  Highway Project). Rohmanhadi.
(1992). Alat Berat
dan Penggunaanya.  Jakarta:  Yayasan  Badan
Penerbit Pekerjaan Umum. Susy Fatena Rostiyanti. (2008). Alat Berat Untuk Proyek  Konstruksi.  Jakarta:  PT  .  Rineka Cipta.
Utama  Dewi,  S.,  &  Hendi  Jaya,  F.  (2019). Produktivitas  Penggunaan  Alat  Berat Pada  Proyek  Jalan  Tol  Trans  Sumatera (Studi  Kasus :  Paket  III  Kota  Baru-Metro Sta102+775-103+225) (Vol. 8, Issue 2 ).