## JURNAL TEKNIK SIPIL (JUTEKS)
Vol. III No. 1, Halaman: 250 - 253 Bulan April 2018

## KAJIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN PADA RUAS JALAN OBEN BONE KAB. KUPANG NTT
Yosefus Conterius 1
1 Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang
* E-mail: yos.conterius@pnk.ac.id

## Abstrak
Konstruksi  secara  umum  di  terjemahkan  sebagai  segala  bentuk  pembuatan  infrastruktur  (contoh  jalan, jembatan,  gedung,  irigasi,  gedung)  serta  pelaksanaan  pemeliharaan  dan  perbaikan  infrastruktur.  Dalam pelaksanaannya, proyek konstruksi membutuhkan suatu manajemen untuk mengolah dari bahan baku sebagai input  kegiatan  menjadi  suatu  konstruksi.  Dengan  kata  lain,  kegiatan  pelaksanaan  proyek  konstruksi  dapat diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  sementara,  yang  berlangsung  dalam  jangka  waktu  terbatas  dengan  alokasi sumberdaya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk dengan kriteria-kriteria yang telah digariskan secara  jelas  dalam  kontrak.  Demikian  halnya  dengan  proyek  pemeliharaan  jalan  yang  membutuhkan  aspek manajemen  proyek yang baik  seperti  pada  ruas jalan  Oben–Bone  Kecamatan  Nekamese  Kabupaten  Kupang. Jalan  ini  sering  dilalui  oleh  truk-truck  yang  mengangkut  material  di  pantai  selatan.  Selain  itu  juga  merupakan jalan  utama  menuju  tempat  Ziarah  Gua  Bunda  Maria  yang  ada  di  Desa  Usapi.  Perlu  adanya  pemeliharaan karena  kondisi  jalan  lama  yang  sudah  rusak,  yang  berdampak  pada  ketidak  nyamanan  yang  dirasakan  para pengguna  jalan  tersebut  sehingga  mengganggu  arus  transportasi  baik  jasa  maupun  barang.  Dalam  proses pelaksanaan  pemeliharaan  jalan  Oben-Bone  Kabupaten  Kupang  diperlukan  penanganan  yang  baik  dengan sumber daya yang memadai pula berdasarkan 5 M + I diantaranya man (tenaga kerja), money (biaya), methods (metode), machines (peralatan), materials (bahan) market (pasar) dan Information. Hal yang perlu diperhatikan dalam  pelaksanaan  pemeliharaan  jalan  adalah  penggunaan  biaya  dan  penjadwalan  waktu  kerja.  Penggunaan biaya  harus  digunakan  secara  efisien  dan  waktu  kerja  harus  direncanakan  secara  efektif.  Dari  kedua  hal tersebut akan sangat membantu dalam mencapai tujuan yaitu keberhasilan pelaksanan suatu proyek.
Kata kunci : pemeliharaan jalan, biaya.

## PENDAHULUAN
Konstruksi secara umum di terjemahkan sebagai segala bentuk pembuatan infrastruktur  (contoh  jalan,  jembatan,  gedung, irigasi, gedung) serta pelaksanaan pemeliharaan  dan  perbaikan  infrastruktur. Dalam  pelaksanaannya,  proyek  konstruksi membutuhkan suatu manajemen untuk mengolah  dari  bahan  baku  sebagai  input kegiatan  menjadi  suatu  konstruksi.  Dengan kata  lain,  kegiatan  pelaksanaan  proyek konstruksi  dapat  diartikan  sebagai  suatu kegiatan  sementara,  yang  berlangsung  dalam jangka  waktu  terbatas  dengan  alokasi sumberdaya  tertentu  dan  dimaksudkan  untuk menghasilkan  produk  dengan  kriteria-kriteria yang  telah  digariskan  secara  jelas  dalam kontrak. Sumber daya proyek konstruksi terdiri dari  beberapa  jenis  diantaranya  biaya,  waktu, sumber  daya  manusia,  material,  dan  juga peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan proyek,  dimana  dalam  mengoperasionalkan sumber  daya-sumber  daya  tersebut  perlu dilakukan  dalam  suatu  sistem  manajemen yang  baik,  sehingga  dapat  dimanfaatkan secara  optimal.  Unsur  input  dari  proyek
konstruksi  yakni  5  M  +  I  diantaranya  man (tenaga  kerja),  money  (biaya),  methods (metode),  machines  (peralatan),  materials (bahan)  market  (pasar)  dan  Information, semua  unsur  tersebut  perlu  diatur  sedemikian rupa  sehingga  proporsi  unsur  unsur  yang menjadi  kebutuhan  dalam  proyek  konstruksi tersebut dapat tepat dalam penggunaanya dan proyek dapat berjalan secara efisien.
Demikian halnya dengan proyek pemeliharaan jalan  yang membutuhkan aspek manajemen  proyek  yang  baik  seperti  pada ruas  jalan  Oben–Bone  Kecamatan  Nekamese Kabupaten Kupang. Jalan ini sering dilalui oleh truk-truck  yang  mengangkut  material di  pantai selatan. Selain itu juga merupakan jalan utama menuju tempat Ziarah Gua Bunda Maria  yang ada di Desa Usapi. Perlu adanya pemeliharaan  karena  kondisi  jalan  lama  yang sudah  rusak,  yang  berdampak  pada  ketidak nyamanan  yang  dirasakan  para  pengguna jalan  tersebut  sehingga  mengganggu  arus transportasi baik jasa maupun barang.

## TEORI

## KAJIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN PADA RUAS JALAN OBEN BONE KAB. KUPANG NTT
Pengertian Manajemen Proyek Menurut  Terry  (1987),  manajemen adalah  proses  yang  membeda-bedakan  atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan,  dan  pengendalian  dengan memanfaatkan ilmu dan seni agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Iman Soeharto  (1995),   manajemen  adalah   proses merencanakan,  mengorganisir,    memimpin dan  mengendalikan  kegiatan  anggota  serta sumber  daya  yang  lain  untuk  mencapai sasaran  organisasi  (perusahaan)  yang  telah ditentukan.
Menurut  Iman  Soeharto  (1995),  proyek adalah  satu  kegiatan  sementara  yang berlangsung  dalam  jangka  waktu  terbatas, dengan  alokasi  sumber  daya  tertentu  dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya  telah  digariskan  dengan  jelas, atau  kegiatan  sekali  lewat, dengan  waktu  dan sumber  daya  terbatas  untuk  mencapai  hasil akhir  yang  telah  ditentukan,  misalnya  produk atau  fasilitas  produksi.  Menurut  Wulvram  I. Ervianto  (2004),    proyek  merupakan  suatu kegiatan  sementara  yang  hanya  satu  kali dilaksanakan  dan  umumnya  berjangka  waktu pendek.

## Tahap Kegiatan Dalam Proyek Konstruksi
Kegiatan  konstruksi  adalah  kegiatan yang harus melalui suatu proses yang panjang dan  di  dalamnya  dijumpai  banyak  masalah yang  harus  diselesaikan.  Di  samping  itu,  di dalam  kegiatan  konstruksi  terdapat  suatu rangkaian  yang  berurutan  dan  berkaitan. Adapun  beberapa  tahap  kegiatan  dalam proyek konstruksi yaitu:
1.  Tahap perencanaan
2.  Tahap pengadaan/pelelangan
3.  Tahap pelaksanaan
4.  Tahap  pemeliharaan  dan  persiapan penggunaan
Tahap Pemeliharaan dan Persiapan Penggunaan
Tahap  pemeliharaan  dan  persiapan penggunaan ini bertujuan menjamin kesesuaian  bangunan  yang  telah  selesai dengan  dokumen  kontrak  dan  kinerja  fasilitas sebagaimana mestinya. Selain itu, pada tahap ini  juga  dibuat  suatu  catatan  mengenai konstruksi  berikut  petunjuk  operasinya  dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.
Kegiatan yang dilakukan adalah:
1.  Mempersiapkan catatan pelaksana, berupa  data-data  selama  pelaksanaan maupun gambar pelaksanaan.
2.  Meneliti  bangunan  secara  cermat  dan
memperbaiki  kerusakan-kerusakan  yang terjadi.
3.  Mempersiapkan  petunjuk  operasional atau pelaksanaan serta pedoman pemeliharaannya.
4.  Melatih staf untuk melaksanakan pemeliharaan.

## Network Planning
Network  planning  (NWP)  merupakan sebuah  alat  manajemen  yang  memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya perencanaan, pelaksanaan berfungsi sebagai alat pengawasan serta pengendalian suatu proyek. Cara  ini  penting  sekali  untuk  digunakan  oleh mereka yang bertanggung jawab pada bidang engineering, production, marking, administration,  dan  research,  terutama  yang tidak  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang rutin.
Pada  prinsipnya  suatu  proyek  merupakan salah  satu  atau  kumpulan  dari  proyek-proyek yang dikategorikan sebagai berikut:
1.  Proyek-proyek  yang  kompleks  dengan banyak aktifitas-aktifitas yang saling bergantungan.
2.  Proyek-proyek  yang  besar  menggunakan banyak  personalia,  tenaga  kerja,  material, peralatan, waktu dan uang.
3. Proyek-proyek yang membutuhkan koordinasi  antara  beberapa  pejabat  dan departement-departement.
4.  Proyek-proyek  yang  harus  diselesaikan dalam  waktu  yang  tepat  dengan  biaya  yang terbatas.

## Bar Chart
Bar  chart  adalah  sekumpulan  daftar kegiatan  yang  disusun  dalam  kolom  arah vertikal  dan kolom arah horizontal menunjukan skala waktu. Saat mulai dan akhir sebuah  kegiatan  dapat  terlihat  dengan  jelas, sedangkan  durasi  kegiatan  digambarkan  oleh panjangnya  diagram  batang.  Bar  chart digunakan secara luas dalam proyek konstruksi  karena  sederhana,  mudah  dalam pembentukan  dan  mudah  dimengerti  oleh pemakainya.
Untuk  menyusun  Bar  Chart  diperlukan informasi-informasi  berupa  aktifitas-aktifitas yang  ingin  dikerjakan  dan  bobot  prosentase pekerjaan.  Informasi  mengenai  aktifitas- aktifitas pekerjaan didapat dari gambar bestek, sedangkan  yang  dimaksud  dengan  bobot prosentase  pekerjaan  adalah  prosentase harga  satuan  kegiatan  terhadap  harga  total proyek.  bobot  prosentase  pekerjaan  diplotkan pada  Bar  Chart  maka  akan  tergambar  kurva yang  disebut  kurva  S  yang  berfungsi  sebagai
prosentase
kegiatan terhadap waktu pelaksanaan.

## Rencana Anggaran Biaya
Membuat anggaran biaya berarti menaksir  atau  memperkirakan  suatu  barang, bangunan  atau  benda  yang  akan  dibuat dengan teliti dan secermat mungkin. Penyusunan  konstruksi  bangunan  pada dasarnya  selalu  disertai  dengan  rencana anggaran  biaya  (RAB).  Anggaran  merupakan suatu  bentuk  perencanaan  penggunaan  dana untuk  melaksanakan  pekerjaan  dalam  kurun waktu tertentu, dibuat dalam bentuk uang, jam, tenaga kerja atau dalam satuan lain.
Pihak owner membuat perhitungan atau estimasi  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan informasi  sejelas-jelasnya  tentang  biaya  yang harus dsediakan ntuk merealisasikan proyeknya. Hasil estimasi disebut dengan OE ( Owner  Estimate  )  dan  hasil  estimasi  yang dilakukan  oleh  konsultan  perencana  disebut dengan EE ( Engineer Estimate).
Pihak  kontraktor  membuat  estimasi dengan  tujuan  untuk  kegiatan  penawaran terhadap  proyek  konstruksi  pada  saat pelelangan atau tender..

## METODE PENELITIAN
Tahapan  pelaksanaan  penelitian  ini, dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN

## KAJIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN PADA RUAS JALAN OBEN BONE KAB. KUPANG NTT

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitan diperoleh
kesimpulan bahwa
1.  Biaya  yang  dibutuhkan  sebesar  Rp. 159.308.000.
2.  Waktu yang dibutuhkan adalah 63 hari

## . DAFTAR PUSTAKA
Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Jalan , Ditjen Bina Marga. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum :  13 /PRT/M/2011 tentang tata cara pemeliharan dan penilikan jalan” Spesifikasi  Umum ,  Departemen  Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina  Marga