## STUDI LITERATUR GALIAN DALAM BASEMENT DENGAN MUKA AIR TANAH DANGKAL
Muhammad Burhanuddin Dachlan 1 , Helmy Darjanto 2 , Hendro Sutowijoyo 3
Teknik Sipi, Teknik, Universitas Narotama Jl. Arief Rahman Hakim No. 51 Surabaya Telp. (031)594-6404, Fax. (031)593-1213 E-mail: Burhaans13@gmail.com

## ABSTRAKS
Permasalahan  yang  kerap  muncul  pada  pembangunan  suatu  bangunan  tinggi  adalah  saat  pembuatan basement.  Seperti  diketahui  basement  adalah  struktur  spesifik,  yang  menuntut  perlakuan  khusus  saat pembuatannya.  Karenanya  di  perlukan  suatu  metode  konstruksi  galian  basement  yang  dapat  membuat basement  tidak  lagi  menjadi  suatu  bagian  yang  krusial  (kritis)  dari  keseluruhan  proses  pelaksanaan bangunan  tinggi.  Tugas  akhir  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  metode  konstruksi  pembuatan basement dengan cara menguraikan tentang pelaksanaan dan perbandingan dinding penahan tanah, dengan menganalisis setiap jenis pekerjaan pada pembuataan basement, yaitu : pekerjaan diapraghm wall, Secant pile,  Dan  ground  anchor  dan  dewatering.  Hasil    yang    diperoleh    setelah    melakukan  analisis  dengan menggunakan program Plaxis 8.2 adalah dipilihnya Dinding Penahan Tanah jenis Diapragm Wall sebagai perencanaan, dengan  panjang  sedalam  15m dan tebal 0,4m.  Dari  analisis  stabilitas  didapatkan  hasil nilai  defleksi maksimum sebesar 23,31 mm dan didapatkan nilai safety factor sebesar 1.1613.
Kata Kunci : basement, diapraghm wall, dewatering, ground anchor
1. PENDAHULUAN Pesatnya pembangunan prasarana fisik di kota besar yang  antara  lain  berupa  bangunan  gedung membutuhkan lahan yang tidak sedikit. Kenyataan ini  bertolak  belakang  dengan  kondisi  yang  ada. Peruntukan  lahan  untuk  berbagai  kegiataan pembangunan  semakin  sempit  dengan  harga  yang tinggi  serta  sulitnya  untuk  lahan  pembangunan gedung­gedung.  Akibatnya  biaya  pembebasan lahan dan  biaya pembangunan secara keseluruhan menjadi sangat mahal. Keadaan ini mengakibatkan transformasi  vertikal  pada  pembangunan  gedung, baik  gedung  perkantoran  maupun  permukiman. Transformasi  vertikal  yang  merupakan  satu­ satunya  jawaban  terhadap  pesatnya  pembangunan prasarana fisik dan kelangkaan lahan menyebabkan munculnya  bangunan­bangunan  tinggi  [1].  Pada pekerjaan  basement  dan  struktur  bawah  suatu bangunan tingkat tinggi, permasalahan utama yang sering terjadi adalah lokasi kerja yang sempit serta jarak antara bangunan yang berdekatan. Umumnya proses konstruksi  dilaksanakan dari bawah  ke atas (upward Construction). Pada metode ini pembuatan struktur bawah bangunan dilakukan dari bawah  ke  atas    dengan  menggali  tanah    terlebih dahulu.  Aktivitas  penggalian  dapat  dilakukan dengan  berbagai  metode  misalnya  menggunakan sistem  open-cut  (galian  terbuka)  atau  dinding penahan  tanah  dengan  sistem  angkur.  Penerapan open-cut  cukup  rawan,    karena  penggalian  yang terlalu    dalam  akan  mengakibatkan  instabilitas lereng yang dapat menyebabkan kelongsoran tanah. Selain  itu  sistem  ini  sulit  diterapkan  pada
pembuatan  multi  basement  dengan  lokasi  kerja terbatas.  Metode­metode  galian  seperti  tersebut diatas  tidak  mungkin  dilaksanakan  pada  proyek dengan  areal  sempit,  jarak  antar  bangunan  yang berdekatan dan kondisi geologis tanah yang buruk. Apabila  penerapannya  tetap  dipaksakan,  stabilitas bangunan  di  sekitar  lokasi  kerja  akan  terganggu bahkan  lebih  jauh  dapat  mengakibatkan  berbagai kerusakan  baik  struktural  maupun  non  strukturaI. Karena  itu  diperlukan  metode  pelaksanaan  yang mampu  meminimalisir  berbagai  permasalahan  di atas.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Stabilitas Lereng
Mengetahui kekuatan stabilitas lereng merupakan hal yang terpenting untuk dipertimbangkan  dalam  mendirikan  kontruksi  di sekitar padat bangunan. Karena jika lereng (galian) mengalami  kegagalan dan  longsor  dapat  berakibat fatal  terhadap  kontruksi  yang  ada  di  sekitar bangunan.  Stabilitas  lereng  di  pengaruhi  oleh adanya  gaya  gravitasi,  naiknya  permukaan  air tanah,  erosi  yang  disebabkan  karena  air  yang mengalir,  serta  karena  gempa[2].  Suatu  lereng dikatakan  stabil  jika  memiliki  nilai  (safety  factor) lebih  besar  dari  1  (satu).Angka  keamanan  (Safety Factor)  adalah  rasio  kekuatan  geser  tanah  dengan tegangan geser tanah.
= = − ℎ
−
Dimana  untuk  kriteria  FS  dibagi  menjadi beberapa yaitu :
FS > 1.5 yaitu lereng dapat dikatakan stabil. FS  =  1.5  yaitu  lereng  dikatakan  memiliki keseimbangan  yang  bagus.  Namun,  dapat  longsor jika ada sedikit gangguan.
FS < 1.5 yaitu lereng tidak memiliki kestabilan dan dapat mengalami kelongsoran.

## 2.2 Diaphragm Wall
Diaphragm wall atau dinding sekat adalah suatu konstruksi  dinding  beton  bertulang  yang  dibuat dengan  cara  slurry  trenching  yaitu  mengisikan beton pada galian trench (parit) yang sudah dibuat lebih  dahulu  dan  di  isi  dengan  slurry  bentonite sebagai stabilisator dinding galian, kemudian di isi dengan beton setelah sangkar tulangan dipasang [3]. Penggunaan  sistem  dinding  Diaphragm  sangat ekonomis karena ada banyak faktor menguntungkan  bila  dibandingkan  dengan  sistem retaining wall beruntun.
Seperti halnya pekerjaan dinding penahan pada umumnya  maka  step  pertama  adalah  melakukan penggalian. Penggalian dengan mengunakan mesin grab.  Lebar  galian  adalah  setebal  dinding diaphragm  antara  30cm–50cm  sedangkan  panjang galian  adalah  sekitar   5  meter.  Kedalaman  galian disesuaikan dengan kebutuhan kedalaman basement.  Misalnya  untuk  2  basement  maka kedalaman  minimal  adalah  10  meter.  Bersamaan dengan  melakukan  pengalian  ini  harus  juga dialirkan campuran air + bentonite secara continue, agar  tidak  terjadi  keruntuhan.  Sebelum  rangkaian tulangan  besi  (reinforcement)  dimasukkan  (untuk cor  in  situ)  atau  panel  precast  masuk.  Sistem pengalian  dilakukan  secara  selang­seling.  Hal  ini dilakukan untuk meminimalkan terjadinya keruntuhan pada dinding galian. dapat dilihat pada Gambar 1:
Gambar 1. Ilustrasi pekerjaan diaphragm wall (Brasfond, 2010) ( http://www.brasfond.com.br/fundacoes/ingles/ pdiafragma.html )
2.3 Ground Anchor
Ground  anchor  merupakan  model  perkuatan yang  menggunakan  sistem  pengangkuran  guna untuk  menyalurkan  gaya  tarik  yang  bekerja  pada angkur    kedalam  batuan  atau  tanah  pendukung. Memberi  kesetimbangan  antara  kontruksi  yang  di angkur  serta  tanah  sekitar  merupakan  fungsi  dari adanya gaya tarik tersebut. Ground anchor terbuat dari  semen  grouting  dengan  kekuatan  tekan  ≥  30 N/mm 2 untuk kubus dan ≥ 25 N/mm 2 untuk silinder. Dengan  matrial  penguat  berupa  tendon  strand dengan ∅ 1.27 (0.5 ℎ ) .  Untuk  kepala angkur menggunakan bearing plate yang berfungsi untuk  memegangi  tendon  yang  ditarik  hingga mencapai  80%  sesuai  karakteristik  tendon  itu sendiri.  Dengan  penentuan  kapasitas  tarik  Ground Anchor. Fixed length terbenam pada tanah kohesif ditentukan dengan Persamaan dibawah ini :
= ∝
( )
Dimana : Rult  = kapasitas batas angkur tanah; A s = luas selimut fixed length; L s = panjang fixed length;
S u (ave) = kuat geser tak terdrainase tanah rata­rata sepanjang fixed length;
α = faktor adhesi tergantung pada kuat geser tak terdrainase tanah.
Nb   = Faktor α ini pada umumnya lebih besar dari  faktor  α  pada  fondasi  tiang  karena digunakannya pompa  grouting  dan  bahan tambah pada grout untuk menghilangkan penyusutan.
Fixed  length  terbenam  pada  tanah  non kohesif ditentukan dengan Persamaan dibawah ini :
=
Dimana : Rult  = kapasitas batas angkur tanah; A s = luas selimut fixed length; L s = panjang fixed length; K s =  koefisien  angkur  tergantung  pada  tipe dan kepadatan tanah (Tabel 1)
= tegangan  vertikal  efektif  pada tengah  – tengan fixed length.
Tabel 1.  Koefisien Angkur K s (SNI­8460 2017) TIPE TANAH Kepadatan Tanah Lepas (loose) Kompak (compact) Padat (dense) Lanau non plastis 0.1 0.4 1 Pasir halus 0.2 0.6 1.5 Medium sand 0.5 1.2 2 Pasir kasar, kerikil 1 2 3

## 2.4 Dewatering
Dewatering  adalah  pekerjaan  untuk    dapat mengendalikan  air   (air  tanah   atau   permukaan) agar    tidak  mengganggu  atau  menghambat  proses pelaksanaan  suatu  konstruksi,  terutama  untuk pelaksanaan yang berada dalam tanah dan muka air tanah [4]. Penentuan banyaknya jumlah pompa dan volume air yang dikeringkan mengacu kepada data spesifikasi rencana bangunan, luas galian, kedalaman  galian,  soil  test,  dan  kondisi  lahan disekitar proyek.
3. Metode dan Pembahasan Analisis  dilakukan  dengan  menggunakan program/software  Plaxis  8.2  untuk  menentukan analisis  dinding  penahan  tanah  dan  angka keamanan  (safety  factor)  pada  galian  basement. Dengan  menggunakan  analisis  statis  dan  analisis plane strain. Parameter yang digunakan merupakan parameter  soil,  diaphragm  wall,  secant  pile, Ground anchor, dewatering.
Pemodelan menggunakan  Plaxis 8.2. Permodelan  dengan  plaxis  menggunakan  model geometri  line  yang  terdiri  dari  titik,  garis,  klaster, elemen,  titik  nodal  yang  di  bentuk  sesuai  desain yang ada di lapangan seperti pada (Gambar 2). Data masukan yang digunakan berasal dari data lapangan dan laboratorium. Selanjutnya dilakukan perhitungan dalam plaxis untuk mengetahui safety factor  yang  didapat  dari  permodelan  tersebut berdasarkan (SNI­846).[5]
Gambar 2. Pemodelan dengan Program Plaxis
8.2 Diagram alir penelitian Diagram alir penelitian dapat dilihat pada (Gambar
3).
Gambar 3. Bagan Alir Penelitian. Analisis dan Pembahasan Plaxis 8.2 Calculation.[6] Dalam  perhitungan  (caclculation)  dibagi  menjadi beberapa tahap/phase yaitu :
a) Intial Phase Default  dari  program,  dimulai  sebelum dilakukan penggalian (Fase 0).
b) Load  and  Wall  (diaphragm  wall  /  secant pile)
Tahap  awal  sesuai  design  awal  dari  model perencanaan  dengan  mengaktifkan  dinding diaphragm wall / secant pile, lalu pemberian beban  sebesar  10  kPa  pada  sisi  kiri  galian dan pemberian beban sebesar 5 kPa pada sisi kanan  galian  yang  bekerja  pada  masing­ masing bidang  (Fase 1).
c) Excavation 3m
Tahap kedua dari model perencanaan galian basement  dengan  melakukan  galian  tahap pertama  sedalam  3  meter  dengan  cara menonaktifkan kan cluster paling atas pada area galian (Fase 2).
d) Ground Anchor 1 Tahap ketiga dari model perencanaan galian yaitu  dengan  pemberian  perkuatan  Ground anchor (Fase 3). e) Excavation 4m
Tahap  keempat  dari  model  perencanaan galian  basement  dengan  melakukan  galian tahap  kedua  sedalam  4  meter  dengan  cara menonaktifkan kan cluster kedua pada area galian (Fase 4).
f) Ground Anchor 2
Tahap kelima dari model perencanaan galian yaitu  dengan  pemberian  perkuatan  Ground anchor tahap kedua (Fase 5).
g) Excavation 3m
Tahap  keenam  dari  model  perencanaan galian  basement  dengan  melakukan  galian tahap  ketiga  sedalam  3  meter  dengan  cara menonaktifkan kan cluster ketiga pada area galian (Fase 6).
h) Safety Factor
Tahap  ketujuh  dari  model  perencanaan galian  basement  yaitu  tahapan  akhir  untuk mengetahui  angka  keamanan  dari  lereng setelah dilakukan perkuatan dengan Diaphragm  Wall  /  secant  pile  dan  Ground Anchor (Fase 7).
Data Parameter
Parameter  Soil  and  Interfaces  yang  digunakan sebagai berikut (Tabel 2) :
Tabel 2. Parameter Soil and Interfaces Lapisan/jenis tanah (type) Timbunan Pasir Lanau (Drained) (Drained) (Drained) ᵞ sat 20 20 20 Kn/m 3 γ unsat
16 16 16 Kn/m 2 kx=ky 1 1 1 m/day v 0.30 0.30 0.30 E ref 8000 8000 8000 Kn/m 2
c ref 1 1 1
k  n/m 2
φ 30 30 30 R inter 0.045139 0.045139 0.045139
Parameter diaphragm wall dan secant pile. yang digunakan sebagai berikut (Tabel 3) :
Tabel 3. Parameter diaphragm wall dan secant
pile. Material Type Diaphragm wall Secant pile EA 1252257 kN/m 1328686 kN/m EI 667870 kN/m 556559 kN/m d 0.8 m 0.7 m W 5.6 kN/m/m 2.9 kN/m/m v 0.15 0.15
Parameter  Ground  anchor  yang  digunakan sebagai berikut (Tabel 4) : Tabel 4. Parameter Ground anchor. Material Type EA L Space Ground Anchor I 120,000 kN/m 2.5 m Ground Anchor II 200,000 kN/m 2.5 m
Model 1 perkuatan dengan Diaphragma wall. Pada  tahap  ini  di lakukan pemasangan  dinding penahan  tanah  (Diaphragm  wall)  dengan  dimensi rencana  galian  selebar  20m  dan  kedalaman pemasangan diaphragm wall 15m, serta dilakukan pembebanan  sebesar  ­10  kPa  untuk  beban permukaan di sisi kiri dan ­5 kPa untuk beban di sisi kanan galian, dapat dilihat pada Gambar 4 :
Gambar 4. Displacement dan Deformed mesh fase

## 1

## Excavation 3m dan ground anchor tahap I.
Pada  tahap  ini  menunjukan  hasil  galian  tahap pertama dengan kedalaman 3 meter dan dilanjutkan dengan    perkuatan  dinding  penahan  tanah  dengan ground anchor tahap I, dipasang dengan kedalaman maksimal  mencapai  tanah  keras  (dense  clay)  dan dilakukan stressing pada tendon sesuai beban layan yang mampu di tahan oleh ground anchor per m 2 . Dengan  kekuatan  tarik  maksimal  120  kNm,  dapat dilihat pada Gambar 5 :

## Gambar 5. Displacement dan Deformed
mesh fase 2 dan 3

## Excavation 4m dan ground anchor tahap II.
Pada tahap ini menunjukan hasil galian tahap kedua dengan kedalaman 4 meter dan dilanjutkan dengan perkuatan ground  anchor tahap  II,  ground  anchor dipasang  dengan  kedalaman  maksimal  mencapai tanah  keras  (dense  clay)  dan  dilakukan  stressing pada  tendon  sesuai  beban  layan  yang  mampu  di tahan oleh ground anchor per m 2 . Dengan kekuatan tarik  maksimal  200  kNm,  dapat  dilihat  pada Gambar 6 :
Gambar 6. Displacement dan Deformed mesh fase 4 dan 5
Analisis rembesan (seepage) dan Dewatering. Sebelum melanjutkan pekerjaan galian tahap ketiga perlu juga diperhatikan  masalah  rembesan (seepage)  air  yang  masuk  ke  dalam  area  galian basement.  Karena  apabila  rembesan  air  tidak dikontrol  akan  sangat  berbahaya  bagi  perkerjaan galian basement. Maka perlu dilakukan perhitungan
untuk masalah rembesan air yg masuk dalam galian basement yang nantinya akan dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu dewatering. Berikut ini hasil dari perhitungan  program  plaxis  tentang  kecepatan rembesan  air  (flow  field)  yang  masuk  ke  dalam galian, Berikut ini hasil dari kecepatan rembesan air (flow field) pada pada galian tahap kedua :
271.89 x 10 ­3 m/day = 0.2718 m/day = 3.1468 m 3 /s. setelah diketahui kecepatan aliran air (flow field) langkah selanjutnya adalah menentukan jenis dan jumlah pompa untuk kebutuhan pekerjaan dewatering.
Pelaksanaan  pekerjaan  dewatering  dilakukan apabila air rembesan sudah naik keatas permukaan tanah atau faktor lain yaitu masuknya air hujan ke dalam  area  galian  basement  dan  mengganggu pekerjaan. Untuk mengetahui berapa total rembesan air  yang  masuk  ke  dalam  area  galian,  dapat dirumuskan sebagai persamaan berikut ini :
( Q = V.A ) Dimana : Q = Debit air V = Velocity (Kecepatan Rembesan) A = Luas Penampang Diketahui : V = 271.89 x 10­3 m/day = 0.2718 m/day = 3.1468 m3/s A = 20m Ditanya : Q (debit air) Jawab : V . A : 3.1468 x 20 =  629.360 m 3 /s Jadi : Q : 629.360 m 3 /s  = 3.776 liter/m
Langka  selanjutnya  setelah  diketahui  nilai  (Q) maka  bisa  direncakan  pekerjaan  dewatering  dan memilih  kapasitas  pompa  air  yang  dibutuhkan untuk  pekerjaan  dewatering.  Dalam  perencanaan kali ini kita menggunakan metode dewatering Open

## Pumping.
Kapasitas  pompa  yang  di  butuhkan  dalam pekerjaan dewatering kali ini yaitu minimal sebesar 5 liter/m karena debit air rembesan yang keluar dari dalam  galian  sebesar 3,776  liter/m.  Dalam pemilihan  pompa  untuk  pekerjaan  dewatering sangat  penting  diperhatikan  yaitu  masalah  daya hisap pompa dan kemampuan pompa mengalirkan air dari dasar galian atau sumber (total head) untuk di buang keluar.

## Excavation 3m
Setelah  melakukan  dewatering  pada  galian tahap  kedua  lanjut  pada  pekerjaan  galian  tahap ketiga,  Pada  tahap  ini  menunjukan  hasil  galian tahap  ketiga  dengan  kedalaman  3  meter,  dapat dilihat pada Gambar 7 :
Gambar 7. Displacement dan Deformed mesh

## fase 6
Safety Factor (sf)
Dari  hasil  analisis  menggunakan  dinding penahan  tanah  Diaphragm  wall  dengan  perkuatan Ground  Anchor  didapatkan  angka  keamanan (Safety  Factor)  sebesar  1.1613.  Hal  ini  lereng
(galian)  dinyatakan aman  karena angka  keamanan mendekati yang disyaratkan dari (SNI­8460 2017) yaitu nilai minimum sebesar SF > 1.5.

## Material sets diaphragm wall
Dari data di bawah ini kita bisa mengetahui nilai material yang digunakan pada diaphragma wall dan hasil  defleksi  maksimum,  dapat  dilihat  pada Gambar 8­10 :
Gambar 8. Parameter Material Diaphragm Wall
Gambar 9. Displacement dan Deformed mesh pada diaphragm wall
Gambar 10. Defleksi maksimum diaphragma

## wall
Kesimpulan  dari  analisa  stabilitas  dinding diaphragm  wall  menggunakan  program  bantu Plaxis V.8.2 adalah :
Defleksi Maksimum = 23,31 mm Nilai  Defleksi  Maksimum    <    Defleksi  ijin  (1 inci) ... (OK)
Maka, preliminary design dari Diaphragm Wall ini  dapat digunakan sebagai perencanaan.
Model 2 perkuatan dengan Secant pile.
Pada  tahap  ini  di lakukan pemasangan  dinding penahan  tanah  (Secant  pile)  dengan  dimensi rencana  galian  selebar  20m  dan  kedalaman pemasangan diaphragm wall 15m, serta dilakukan pembebanan  sebesar  ­10  kPa  untuk  beban permukaan di sisi kiri dan ­5 kPa untuk beban di sisi kanan galian, dapat dilihat pada Gambar11 :
Gambar 11. Displacement dan Deformed mesh fase 1
Excavation 3m dan ground anchor tahap I. Pada  tahap  ini  menunjukan  hasil  galian  tahap pertama dengan kedalaman 3 meter dan dilanjutkan dengan    perkuatan  dinding  penahan  tanah  dengan ground anchor tahap I, dipasang dengan kedalaman maksimal  mencapai  tanah  keras  (dense  clay)  dan dilakukan stressing pada tendon sesuai beban layan yang mampu di tahan oleh ground anchor per m 2 . Dengan  kekuatan  tarik  maksimal  120  kNm,  dapat dilihat pada Gambar 12 :

## Gambar 12. Displacement dan Deformed

## mesh fase 2 dan 3

## Excavation 4m dan ground anchor tahap II.
Pada tahap ini menunjukan hasil galian tahap kedua dengan kedalaman 4 meter dan dilanjutkan dengan perkuatan ground  anchor tahap  II,  ground  anchor dipasang  dengan  kedalaman  maksimal  mencapai tanah  keras  (dense  clay)  dan  dilakukan  stressing pada  tendon  sesuai  beban  layan  yang  mampu  di tahan oleh ground anchor per m 2 . Dengan kekuatan tarik  maksimal  200  kNm,  dapat  dilihat  pada Gambar 13 :
Gambar 13. Displacement dan Deformed mesh fase 4 dan 5
Analisis rembesan (seepage) dan Dewatering.
Sebelum  melanjutkan  pekerjaan  galian  tahap ketiga  perlu  juga  diperhatikan  masalah  rembesan (seepage)  air  yang  masuk  ke  dalam  area  galian basement.  Karena  apabila  rembesan  air  tidak dikontrol  akan  sangat  berbahaya  bagi  perkerjaan galian basement. Maka perlu dilakukan perhitungan untuk masalah rembesan air yg masuk dalam galian basement yang nantinya akan dilakukan pekerjaan selanjutnya yaitu dewatering. Berikut ini hasil dari perhitungan  program  plaxis  tentang  kecepatan rembesan  air  (flow  field)  yang  masuk  ke  dalam galian, Berikut ini hasil dari kecepatan rembesan air (flow field) pada pada galian tahap kedua :
271.89 x 10 ­3 m/day = 0.2718 m/day = 3.1468 m 3 /s. setelah diketahui kecepatan aliran air (flow field) langkah selanjutnya adalah menentukan jenis dan jumlah pompa untuk kebutuhan pekerjaan
dewatering.
Pelaksanaan  pekerjaan  dewatering  dilakukan apabila air rembesan sudah naik keatas permukaan tanah atau faktor lain yaitu masuknya air hujan ke dalam  area  galian  basement  dan  mengganggu pekerjaan. Untuk mengetahui berapa total rembesan air  yang  masuk  ke  dalam  area  galian,  dapat dirumuskan sebagai persamaan berikut ini :
( Q = V.A ) Dimana : Q = Debit air V = Velocity (Kecepatan Rembesan) A = Luas Penampang Diketahui : V = 271.89 x 10­3 m/day = 0.2718 m/day = 3.1468 m3/s
A = 20m Ditanya : Q (debit air) Jawab : V . A : 3.1468 x 20 =  629.360 m 3 /s Jadi : Q : 629.360 m 3 /s  = 3.776
liter/m
Langka  selanjutnya  setelah  diketahui  nilai  (Q) maka  bisa  direncakan  pekerjaan  dewatering  dan memilih  kapasitas  pompa  air  yang  dibutuhkan untuk  pekerjaan  dewatering.  Dalam  perencanaan kali ini kita menggunakan metode dewatering Open Pumping.
Kapasitas  pompa  yang  di  butuhkan  dalam pekerjaan dewatering kali ini yaitu minimal sebesar 5 liter/m karena debit air rembesan yang keluar dari dalam  galian  sebesar 3,776  liter/m.  Dalam pemilihan  pompa  untuk  pekerjaan  dewatering sangat  penting  diperhatikan  yaitu  masalah  daya hisap pompa dan kemampuan pompa mengalirkan air dari dasar galian atau sumber (total head) untuk di buang keluar.

## Excavation 3m
Setelah  melakukan  dewatering  pada  galian tahap  kedua  lanjut  pada  pekerjaan  galian  tahap ketiga,  Pada  tahap  ini  menunjukan  hasil  galian tahap  ketiga  dengan  kedalaman  3  meter,  dapat dilihat pada Gambar 14 :
Gambar 14. Displacement dan Deformed mesh fase 6

## Safety Factor (sf)
Dari  hasil  analisis  menggunakan  dinding penahan  tanah  Secant  pile  dengan  perkuatan Ground anchor didapatkan angka keamanan (Safety Factor)  sebesar  1.2032.  Hal  ini  lereng  (galian) dinyatakan aman karena angka keamanan mendekati yang disyaratkan dari (SNI­8460 2017) yaitu nilai minimum sebesar SF > 1.5. Material sets secant pile
Dari data di bawah ini kita bisa mengetahui nilai material yang digunakan pada secant pile dan hasil
defleksi maksimum, dapat dilihat pada gambar 15 ­ 17:
Gambar 15. Material sets secant pile
Gambar 16. Displacement dan Deformed mesh pada secant pile
Gambar 17. Defleksi maksimum secant pile Kesimpulan  dari  analisa  stabilitas  dinding secant  pile    menggunakan  program  bantu  Plaxis V.8.2 adalah :
Defleksi Maksimum   = 19.41 mm Nilai  Defleksi  Maksimum    <    Defleksi  ijin  (1 inci) ... (OK)
Maka,  preliminary  design  dari  secant  pile  ini dapat digunakan sebagai perencanaan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis menggunakan plaxis di dapatkan hasil sebagai berikut :
1. Dalam  pelaksanaan  galian  basement  dengan muka  air  tanah  dangkal  harus  diperhatikan beberapa  pekerjaan  diantaranya  perhitungan dan metode pekerjaan dinding penahan tanah (Diapgragm  wall/Secant  pile)  dan  proses dewatering karena sangat berpengaruh dalam keberhasilan  pembangunan  galian  basement. Dengan  melakukan  analisis  menggunakan program plaxis dapat membantu perencanaan galian  basement  yang  baik  dan  benar  untuk diaplikasikan dilapangan nantinya.
2. Nilai  safety  factor  galian  basement  yang didapat  dengan  menggunakan  perkuatan ground  anchor  sebesar  1.1613  hasil  analisis nilai  SF  (safety  factor)  hampir  memenuhi menurut  (SNI­8460  2017)  sebesar  SF  >  1.5, Sedangkan  dalam  hasil  analisis  ini  masih dibawah  SF  <  1.5  karena  masih  berupa perencanaan  dan  dalam  kondisi  galian terbuka. Jadi masih batas wajar dan memenuhi kondisi  galian  yang  aman.  Karena  nantinya setelah  dilakukan  pekerjaan  galian  basement akan  dilanjutkan  pekerjaan  lainya  akan memperbesar nilai safety factor itu sendiri.
Daftar pustaka
Asiyanto, Kontruksi Dewatering. Jakarta, 2006.
Plaxis  manual  books  v8,  “PLAXIS  Version  8 Manual,” 2000.
“Schueller  ,  Wolfgang  "  Struktur  bangunan bertingkat  tinggi  /  Wolfgang  Schueller ; penerjemah  Januar  Hakim  "  (  1989  ),”  no. 1989, p. 14982, 2020.
SNI  ­8460,  Persyaratan  Perancangan  Geoteknik (SNI). Jakarta: BSN, 2017.
Tekno manajemen, “DIAPHRAGM WALL CONSTRUCTION.,”
2013.
[Online]. Available: https://teknologikonstruksi.blogspotcom/201 2/03/konstruksi­diafragma­wall.html .
V.  N.  .  Murthy,  Principles  and  Practices  of  Soil
Mechanics  and  Foundation  Engineering, vol. 1. 2002.
Halaman ini sengaja dikosongkan