## Jurnal

## Talenta Sipil
Penerapan Building Information Modeling (BIM) untuk Pengestimasian Biaya Proyek Pembangunan Pos Jaga di SD dan SMP Terpadu Balikpapan Selatan

## Wira Adi Tama*, Iza Putra Permata, Irna Hendriyani, Reno Pratiwi
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil PerencanaanUniversitas Balikpapan *Correspondence: wira.aditama00@gmail.com
Abstrak. Dengan  berkembangnya  industri  AEC ( Architecture , Engineering  and Construction) saat  ini  banyak sofware yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan industri konstruksi dengan tujuan untuk meminimalisir human eror dikarenakan pengolahan data secara konvensional. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil perbandingan volume dan biaya menggunakan konsep Building Information Modelling (BIM) 5D dengan metode konsultan pada proyek pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pembangunan SD dan SMP terpadu di kecamatan  Balikpapan  Selatan.  Dengan  menggunakan  Revit  gambar  2D  yang  di  peroleh  dari  konsultan dimodelkan  kembali  kedalam  bentuk  3D  sehingga  kebutuhan  volume  material  manjadi  lebih  detail,  dapat diketahuai dari perhitungan konsultan seberat 961.46kg dari software Autodeks Revit 621.34kg memiliki selisih 340.12kg  atau  35%,  untuk  volume  pekerjaan  beton  dari  perhitungan  konsultan  memiliki  volume  sebesar 17.65m 3 dari software Autodeks Revit memiliki volume 12.01m 3 memiliki selisih 5.64m 3 atau 32%. Untuk biaya pekerjaan  pembesian  dari  konsultan  sebesar  Rp14,787,292.87  dari software  Autodeks  Revit Rp9,549,377.76 memiliki  selisih  Rp5,237,915.11 atau 35%, untuk biaya pekerjaan  beton dari konsultan sebesar  Rp19,373,381 dari software  Autodeks  Revit memiliki  biaya  Rp13,078,977  memiliki  selisih  Rp6,294,404.07  atau  32%. menggunakan konsep BIM 3D  yang didukung software Revit  mampu  memberikan hasil  material takeoff  yang terperinci  sehingga  mengurangi  material  yang  terbuang  sia-sia  dan  mendukung  konsep  BIM  5D  dalam mendukung perhitungan pengestimasi biaya.
Kata Kunci : BIM 5D, Autodesk Revit, Estimasi Biaya
Abstract. With the development of the AEC (Architecture, Engineering and Construction) industry, currently a lot  of  software  has  been  developed  to  meet  the  needs  of  the  construction  industry  with  the  aim  of  minimizing human  error  due  to  conventional  data  processing.  This  study  aims  to  analyze  the  results  of  volume  and  cost comparisons using the 5D Building Information Modeling (BIM) concept with conventional methods in the New School  Unit  construction project  for integrated Elemntary School  and Junior High School  development  in  the South Balikpapan sub-district. By using Revit, the 2D image obtained from the consultant is modeled back into 3D form so that the material volume requirements become more detailed. It can be seen from the consultant's calculation  of  961.46kg  from  the  Autodeks  Revit  621.34kg  software  that  there  is  a  difference  of  340.12kg  or 35%,  for  the  volume  of  concrete  work  from  The  consultant's  calculation  has  a  volume  of  17.65m 3 from  the Autodeks  Revit  software  which  has  a  volume  of  12.01m 3 ,  a  difference  of  5.64m 3 or  32%.  For  concrete  work costs from consultants amounting to Rp14,787,292.87 from Autodeks Revit software Rp9,549,377.76, which has a difference of Rp5,237,915.11 or 35%, for concrete  work costs from consultants amounting  to  Rp19,373,381 from Autodeks Revit software, the cost is Rp13,078,977, which has a difference of Rp6,294,404.07 or 32%. This illustrates that using the 3D BIM concept supported by Revit software is able to provide detailed material take- off  results  so  as  to  reduce  wasted  material  and  support  the  5D  BIM  concept  in  supporting  cost  estimation calculations.

## Keywords: BIM 5D, Autodesk Revit, Cost Estimation

## PENDAHULUAN
Dengan  berkembangnya  industri  AEC  ( Architecture , Engineering  and  Construction) saat  ini banyak sofware yang  dikembangkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  industri  konstruksi  dengan  tujuan untuk  meminimalisir human  eror dikarenakan  pengolahan  data  secara  konvensional.  Salah  satu software  yang  berkembang  saat  ini  adalah Software Autodesk  Revit,  yang  merupakan  salah  satu software berbasis BIM (Building Information Modelling) yang membantu mendokumentasian proyek secara lebih nyata dengan pemodelan tiga dimensi. (Khasanah & Wirakusuma, 2022).
BIM  merupakan  perubahan  paradigma  yang  memiliki  banyak  manfaat,  tidak  hanya  untuk mereka  yang  bergerak  dalam  bidang  industri  kontruksi  bangunan  tetapi  juga  untuk  masyarakat  yang
lebih  luas  lagi,  bangunan  yang  lebih  baik  adalah  bangunan  yang  dalam  tahap  pembangunannya menggunakan energi, tenaga kerja dan modal yang lebih sedikit. (Eastman et al, 2008)
Komponen  BIM  mulai  dari  2D,  3D,  4D,  5D,  6D,  7D  dan  8D.  dimana  komponen  BIM  2D merupakan  bentuk  dari  proses  konstruksi  yang  paling  awal,  BIM  3D  merupakan  pemodelan  3 dimensi,  BIM  4D  merupakan  informasi  dalam  proses  penjadwalan,  BIM  5D  merupakan  perkiraan pembiayaan, BIM 6D analisis energi, BIM 7D merupakan pengoperasian dan pemeliharaan, dan BIM 8D merupakan keamanan dan rencana darurat. Dari berbagai dimensi yang ditawarkan pada software BIM perkiraan pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hal keberhasilan suatu proyek, karena proyek dikatakan berhasil bila tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
Salah  satu  proyek  yang  saat  ini  sedang  dibangun  di  Kota  Balikpapan  adalah  proyek pembangunan  Unit  Sekolah  Baru  (USB),  dimana  pembangunan  ini  meliputi  pembangunan  SD  dan SMP terpadu yang terletak di kecamatan Balikpapan Selatan, perkiraan biaya pembangunan USB ini sebesar Rp. 33.973.187.000, pembangunan ini terdiri dari beberapa bangunan, salah satunya pos jaga untuk SD dan SMP dengan ukuran 3 x 4,5m, dengan perkiraan biaya sebesar Rp.172,464,000, adapun item  pekerjaan  dari  pembangunan  pos  jaga  ini  adalah  pekerjaan  struktur,  arsitektur  dan  mekanikal plumbing,  dengan  biaya  pekerjaan  struktur  adalah  Rp77.522.181,  pekerjaan  struktur  ini  terdiri  dari beberapa  kegiatan  yaitu  pekerjaan  fondasi  dengan  volume  10.35m 3 ,  sedangkan  volume  beton  pada sloof 0.69m 3 , kolom 1.44m 3 , ring balok 1.05m 3 , atap 2.32m 3 , dan plat lantai 1.80m 3 , sedangkan untuk volume  pembesian  pada  pekejaan  struktural  yaitu  961.46  kg.  Perhitungan  pembiayan  pada  proyek pembangunan  ini  masih  menggunakan  cara  konvesional,  berdasarkan  hasil  penelitian  (Laorent  D, 2019)  perhitungan  volume  dengan  cara  konvensional  dan  Revit  masih  terdapat  selisih  sebesar  5,3% pada volume beton untuk atap. Dimana dengan perhitungan menggunakan revit dapat meminimalkan kesalahan  akibat human  error karena  apabila  perhitungan  menggunakan  AutoCad  atau  Ms.  Excel keterlibatan  manusia  dalam  melakukan  perhitungan  cukup  besar,  sedangkan  dengan  menggunakan Revit dapat langsung diketahui volume ketika model telah dibuat.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan penerapan BIM 5D untuk melakukan estimasi biaya pada pekerjaan kolom di pembangunan pos jaga USB. Sehingga dari hasil perhitungan akan diketahui berapa persen selisih volume dan biaya pada pembangunan pos jaga USB.

## METODE
Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. 1. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti  kepada  sumbernya tanpa ada perantara.  Peneliti  mencari  dan  menemukan  data  kepada  informan  baik  wawancara  maupun pengamatan langsung di lapangan. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan  sumber  data  yang  utama  (Lexy  Moleong,  2005).  Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh  langsung  dari  responden  atau  obyek  yang  diteliti,  atau  ada  hubungannya  dengan  yang diteliti seperti foto dan wawancara.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari  sumber-sumber  yang  telah  ada  Data  ini  digunakan  untuk  mendukung  informasi  primer  yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan,  2002).  diperoleh  asal  instansi-instansi  terkait  dan  perpustakaan.  di  dalam  penelitian  ini data sekunder Sumbernya lebih banyak diperoleh berasal dari pihak konsultan seperti :
a. Detailed Engineering Design (DED)
Rancang  Bangun  Rinci  (Detail  Engineering  Design)  yang  selanjutnya  disebut  DED  adalah dokumen  desain  teknis  bangunan  yang  terdiri  dari  gambar  teknis,  spesifikasi  teknis  dan spesifikasi  umum,  volume  serta  biaya  pekerjaan.  (Permen  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan Rakyat No 20, 2017)
b. Rencana Anggran Biaya (RAB)
Menurut  (Ibrahim,  2001)  rencana  anggaran  biaya  suatu  bangunan  atau  proyek  adalah perhitungan  banyaknya  biaya  yang  diperlukan  untuk  bahan  dan  upah  serta  biaya-biaya  lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut
c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
Analisis  harga  satuan  pekerjaan  (AHSP)  adalah  perhitungan  kebutuhan  biaya  tenaga  kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. Biaya yang  dihitung  dalam  suatu  analisis  harga  satuan  suatu  pekerjaan,  yang  terdiri  atas  biaya langsung (tenaga kerja, bahan, dan alat), dan biaya tidak langsung (biaya umum atau overhead, dan  keuntungan)  sebagai  mata  pembayaran  suatu  jenis  pekerjaan  tertentu,  belum  termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Kementerian PUPR, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisa Hasil
1. Analisa Perbandingan Volume
a. Analisa Perbandingan Volume Pembesian
Tabel 1. Volume Pekerjaan Pembesian No  Item pekerjaan Volume Pembesian (kg) Persentase (%) Konsultan Revit Manual 1 Pondasi Batu Gunung 21.31 21.31 2 Sloof 157.29 132.47 132.48 16% 3 Kolom 311.07 156.71 156.72 50% 4 Balok 239.36 132.47 132.48 45% 5 Plat Lantai 94.68 53.17 53.17 44% 6 Atap Dak 159.06 125.22 125.23 21% Total 961.46 621.34 621.38 35%
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 1. Grafik Perbandingan Volume Pembesian
Sumber: Hasil Analisis 2023
Dapat diketahui pada tabel 1. selisih pada perhitungan biaya  konsultan dengan Revit memiliki perbedaan  340.12kg  atau  35%  yang  di  dapat  dari  volume  pekerjaan  pembesian  konsultan (961.46  kg)  dikurang  hasil  volume  pekerjaan  pembesian  dari  software  Revit  (621.34  kg), sedangkan  perbedaan  dari  perhitungan  Revit  dengan  manual  0.05kg  atau  0.01%.  Dan  dapat dilihat  grafik total  cost beton  pada  gambar  1,  yang  didapat  dari  volume  pembesian  manual (621.38 kg) dikurang hasil volume pembesian software Revit (621.34 kg).
b. Analisa Perbandingan Volume Beton
Wira  Adi  Tama  et  al.,  Penerapan  Building  Information  Modeling  (BIM)  untuk  Pengestimasian  Biaya  Proyek Pembangunan Pos Jaga di SD dan SMP Terpadu Balikpapan Selatan
Tabel 2. Volume Pekerjaan Beton
No  Item pekerjaan Volume Beton (m 3 ) Persentase (%) Konsultan Revit Manual 1 Pondasi Batu Gunung 10.35 7.48 7.48 28% 2 Sloof 0.69 0.58 0.58 17% 3 Kolom 1.44 0.72 0.72 50% 4 Balok 1.05 0.58 0.58 45% 5 Plat Lantai 1.8 1.15 1.15 36% 6 Atap Dak 2.32 1.50 1.50 35% Total 17.65 12.01 12.01 32%
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 2. Grafik Perbandingan Volume Pembesian
Sumber: Hasil Analisis 2023
c. Dapat diketahui pada tabel 2. selisih pada perhitungan biaya  konsultan dengan Revit memiliki perbedaan 5.64m 3 atau 32%, yang di dapat dari hasil volume pekerjaan beton konsultan (17.65 m 3 )  dikurang  hasil  valume  pekerjaan  beton  software  Revit  (12.01  m 3 )  sedangkan  dari  Revit dengan Manual tidak memiliki perbedaan perhitungan. Dan dapat dilihat grafik total cost beton pada gambar 3, yang di dapat dari perhitungan hasil volume beton Manual (12.01 m 3 ) di kurang hasil volume beton Software Revit (12.01 m 3 ).
2. Analisa Perbandingan Total Cost
a. Analisa Perbandingan Total Cost Pembesian
Tabel 3. Total Cost Pekerjaan Pembesian Total Cost Pembesian Persentase (%) Item Pekerjaan Konsultan Excel Revit Besi Angkur Rp - Rp325,935.02 Rp325,957 Sloof Rp 2,406,017.94 Rp2,026,278.91 Rp2,026,432 16% Kolom Rp 4,758,344.47 Rp2,397,124.32 Rp2,397,308 50% Ring balok Rp3,661,418.11 Rp2,026,278.91 Rp2,026,432 45% Plat Lantai Rp 1,528,419.24 Rp858,326.52 Rp858,386 44% Atap Dak Rp 2,433,093.10 Rp1,915,434.08 Rp1,915,566 21% Total Rp 14,787,292.87 Rp9,549,377.76 Rp9,550,082 35%
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 3. Grafik Perbandingan Total Cost Pembesian
Sumber: Hasil Analisis 2023
Dapat  diketahui  pada  tabel  3.  selisih  pada  perhitungan  konsultan  dengan  Revit  memiliki perbedaan  Rp  5,237,915.11  atau  35%,  yang  di  dapat  dari  hasil  analisa  total  cost  pembesian konsultan  (Rp  14,787,292.87)  dikurang  hasil  analisa  total  cost  pembesian  software  Revit (Rp9,550,082) sedangkan perbedaan dari perhitungan Revit dengan manual Rp.704 atau 0.01%. Dan  dapat  dilihat  grafik total  cost pembesian  pada  gambar  3,  yang  di  dapat  dari  perhitungan analisa  hasil  total  cost  pembesian  manual  (Rp9,550,082).  Di  kurang  analisa  hasil  perhitungan total cost pembesian Software Revit (Rp9,549,377,76).
b. Analisa Perbandingan Total Cost Beton
Tabel 4. Total Cost Pekerjaan Beton Total Cost Beton Persenatse (%) Item Pekerjaan Konsultan Excel Revit Batu Gunung Rp10,381,722.75 Rp7,498,913.94 Rp7,498,913.94 28% Sloof Rp849,896.46 Rp709,478.78 Rp709,478.78 17% Kolom Rp1,773,696.96 Rp886,848.48 Rp886,848.48 50% Ring balok Rp1,293,320.70 Rp709,478.78 Rp709,478.78 45% Plat Lantai Rp2,217,121.20 Rp1,421,728.97 Rp1,421,728.97 36% Atap Dak Rp2,857,622.88 Rp1,852,527.93 Rp1,852,527.94 35% Total Rp19,373,380.95 Rp13,078,977 Rp13,078,977 32%
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 4. Grafik Perbandingan Total Cost Beton Sumber: Hasil Analisis 2023
Dapat  diketahui  pada  tabel  4.  selisih  pada  perhitungan  konsultan  dengan  excel  memiliki perbedaan  Rp6,294,404.07  atau  32%,  yang  di  dapat  dari  hasil  total  cost  pekerjaan  beton (Rp19,373,380.95)  dikurang  hasil  total  cost  pekerjaan  beton  Software  Revit  (Rp13,078,977) sedangkan  perbedaan  dari  perhitungan  konsultan  dengan  revit  Rp.0.01  atau  0%.  Dan  dapat dilihat  grafik total  cost beton  pada  gambar  4,  yang  di  dapat  dari  hasil  perhitungan  total  cost beton  manual  (Rp13,078,977)  di  kurang  hasil  perhitungan  total  cost  beton  Software  Revit (Rp13,078,977).
c. Analisa Perbandingan Rencana Anggaran Biaya
Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  hasil  rekapitulasi  yang  didapatkan  dari  perhitungan bill  of quantity dari software  revit, Menurut  (Nadeem  etc,  2015)  BOQ  menyediakan  kerangka  kerja estimasi  terstruktur  untuk  proyek  konstruksi  dan  merupakan  bagian  dari  rencana  pengelolaan material  proyek.  BOQ  digunakan  pada  saat  proses  tender  untuk  pemilihan  kontraktor,  BOQ digunakan  untuk  memperkirakan  biaya  dan  membandingkan  harga  tender  yang  diajukan  oleh berbagai  kontraktor  dan  perhitungan  secara  manual  didapatkan  perbedaan  dengan total  cost pada perhitungan konsultan gabungan dari beberapa item pekerjaan struktural. Sedangkan total biaya pekerjaan struktural yang ada pada dokumen proyek dapat dilihat pada pada Gambar 5.

## B PEKERJAAN STRUKTUR
1 Pas. Batu gunung 1pc:4psr m3 10.35  Rp 1,003,065.00 Rp 10,381,722.75 2 Beton sloof 15X20 - beton k225 m3 0.69  Rp 1,231,734.00 Rp 849,896.46 - Begesting 2x pakai m2 9.20 Rp 102,809.00 Rp 945,842.80 - pembesian dengan besi polos kg 157.29 Rp 15,296.70 Rp 2,406,017.94 3 Beton kolom 15x15 - beton k225 m3 1.44  Rp 1,231,734.00 Rp 1,773,696.96 - Begesting 2x pakai m2 28.80 Rp 159,625.00 Rp 4,597,200.00 - pembesian dengan besi polos kg 311.07 Rp 15,296.70 Rp 4,758,344.47 4 Ring balok 15x20 - beton k225 m3 1.05  Rp 1,231,734.00 Rp 1,293,320.70 - Begesting 2x pakai m2 14.00 Rp 163,173.00 Rp 2,284,422.00 - pembesian dengan besi polos kg 239.36 Rp 15,296.70 Rp 3,661,418.11 5 Canopy jendela tebal 10 cm - beton k-225 m3 1.78  Rp 1,231,734.00 Rp 2,192,486.52 - Begesting m2 17.82 Rp 163,173.00 Rp 2,907,742.86
- pembesian dengan besi polos kg 146.48 Rp 15,296.70 Rp 2,240,660.62 7 Dak tebal 10 cm - beton k-225 m3 2.32  Rp 1,231,734.00 Rp 2,857,622.88 - Begesting m2 19.35 Rp 177,225.00 Rp 3,429,303.75 - pembesian dengan besi polos kg 159.06 Rp 15,296.70 Rp 2,433,093.10 9 Rabat lantai 1' K-225 - beton k-225 m3 1.80  Rp 1,231,734.00 Rp 2,217,121.20 - wiremesh M8 kg 94.68 Rp 16,143.00 Rp 1,528,419.24 10 WATERPROFING m2 28.00 Rp 98,000.00 Rp 2,744,000.00 11 Parit beton 961.46 Rp - - beton k-175 m3 8.44  Rp 1,193,517.00 Rp 10,073,283.48 - wiremesh M8 kg 353.47 Rp 16,143.00 Rp 5,706,066.21 - bekesting m2 38.40 Rp 162,513.00 Rp 6,240,499.20 Jumlah Rp 77,522,181.25
Gambar 5. Total Biaya Pekerjaan Struktural dari Dokumen Proyek Sumber: Data Konsultan 2023
Tabel 5. Perbandingan Total Cost Metode Perhitungan Total Cost Selisih Persentase Konsultan Rp34,160,674 Rp11,532,319 34% Revit Rp22,628,355
Sumber: Hasil Analisis 2023
Gambar 6. Grafik Perbandingan Total Cost Konsultan dan Revit Sumber: Hasil Analisis 2023
Dengan  menggunakan  Revit  gambar  2D  tadi  dimodelkan  kedalam  bentuk  3D  sehingga  dari perhitungan RAB konsultan sebesar Rp34,160,674 sedangkan hasil menggunakan software Autodesk Revit  sebesar  Rp22,628,355  yang  mana  dari  perhitungan  dua  metode  tersebut  memiliki  perbedaan sebesar  Rp11,532,319  atau  34%.  Hal  tersebut  memberikan  gambaran  bahwa  dalam  menggunakan konsep Building  Information  Modelling (BIM)  3D  yang  didukung  oleh software Revit  mampu memberikan hasil material takeoff yang terperinci sehingga dapat mengurangi material yang terbuang sia-sia  dan  mendukung  BIM  5D  dalam  mendukung  perhitungan  pengestimasi  biaya.  Hal  tersebut serupa pada penelitian (Laorent, D. 2019) dimana Revit dapat melakukan pemodelan elemen struktur dengan  baik  dan  mudah  dipahami,  sehingga  dengan  permodelan  yang  berbentuk  3D  memudahkan banyak  pihak  untuk  menganalisa  dan  mengkoreksi  apabila  terjadi  perbedaan  volume  dan meminimalkan kesalahan akibat human error pada saat perhitungan volume.
Seperti  pada  penelitian  yang  dilakukan  (Syahrul  Huzaini,  2021)  dengan  perhitungan menggunakan  penerapan  konsep  BIM  3D  yang  dibantu software  revit menghasilkan  perhitungan 5,75% lebih murah dari perhitungan rencana anggaran biaya yang terdapat pada dokumen proyek.

## SIMPULAN
Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penggunaan  konsep  BIM  5D  menggunakan software  Autodeks  Revit menghasilkan  total  volume pekerjan  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  perhitungan  konsultan,  dimana  volume  pada pekerjaan  pembesian  dari  perhitungan  konsultan  seberat  961.46kg  dari software  Autodeks  Revit 621.34kg  yang  dimana  memiliki  selisih  340.12kg  atau  35%,  untuk  volume  pekerjaan  beton  dari perhitungan  konsultan  memiliki  volume  sebesar  17.65m 3 dari software  Autodeks  Revit memiliki volume  12.01m 3 yang  dimana  memiliki  selisih  5.64m 3 atau  32%,  yang  berarti  perhitungan menggunakan  konsep Building  Information  Modelling (BIM)  5D  dibantu  dengan software Autodeks Revit lebih kecil.
2. Penggunaan  konsep  BIM  5D  menggunakan software  Autodeks  Revit menghasilkan  total  biaya pekerjan  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  perhitungan  konsultan,  dimana  biaya  pada pekerjaan  pembesian  dari  konsultan  sebesar  Rp14,787,292.87  dari software  Autodeks  Revit Rp9,549,377.76  yang  dimana  memiliki  selisih  Rp5,237,915.11  atau  35%,  untuk  biaya  pekerjaan beton dari konsultan memiliki biaya sebesar Rp19,373,381 dari software Autodeks Revit memiliki biaya  Rp13,078,977  yang  dimana  memiliki  selisih  Rp6,294,404.07  atau  32%,  yang  berarti perhitungan  menggunakan  konsep Building  Information  Modelling (BIM)  5D  dibantu  dengan software Autodeks Revit biaya yang dikeluarkan lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Eastman  Et  Al.  (2008).  Concept  Of  BIM.  Di  dalam  skripsi  :  Janni  Tjell  (Ed).  Building  Information Modelling  (BIM)  In Design Detailing With  Focus On  Interior Wall  Systems, 2010. Denmark: 1-2.
Hasan, Iqbal. (2002). Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta. Ghalia Indonesia Huzaini, S. (2021). Penerapan Konsep Building Information Modelling (Bim) 3d Dalam Mendukung Pengestimasian  Biaya  Pekerjaan  Struktur  Application  The  Concep  Of  Building  Information Modelling (Bim) 3d In Supporting Structural Work Cost Estimation.
Ibrahim, H. Bachtiar. 2001. Rencana Dan Estimate Real of Cost. Jakarta : Bumi Aksara. Kementerian  Pupr.  (2019).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  21
Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Permen  PUPR  (2017).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor 20/PRT/M/2017 Tahun 2017.
Khasanah,  L.,  &  Wirakusuma,  I.  (2022).  Design  Of  Beam  Based  On  Bim  Method  Using  Autodesk Revit And Autodesk Rsap. Jurnal Extrapolasi.
Laorent,  D.,  Nugraha,  P.,  &  Budiman,  J.  (2019).  Analisa  Quantity  Take-Off  Dengan  Menggunakan Autodesk Revit. Dimensi Utama Teknik Sipil, 6(1), 1–8. Https://Doi.Org/10.9744/Duts.6.1.1-8 Moleong,  J  Lexy.  (2005).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung,  Edisi  Revisi:  PT  Remaja Rosdakarya
Nadeem,  Abid.  Wong,  Andy.  Wong,  Francis  K  (2015).  Bill  of  Quantities  with  3D  Views  Using Building Information Modeling.