## DAMPAK PENDEMI COVID-19 ATAS TIMBULNYA KLAIM WAKTU DAN BIAYA PADA PROYEK-PROYEKPEMBANGKIT LISTRIK DI INDONESIA
Rudy Nugroho 1 , Sarwono Hardjomuljadi 2 , dan Mawardi Amin 3
1 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan No.1, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Email korespondensi: nugroho.rudy.eng@gmail.com
2 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan No.1, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Email :sarwonohm2@yahoo.com
3 Prodi Magister Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, Jl. Meruya Selatan No.1, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Email : s2.tsumb@gmail.com

## ABSTRAK
Virus Corona 2019  muncul  dengan  tiba-tiba  di  Tiongkok  yang  kemudian  menyebar keseluruh  dunia  termasuk  di  Indonesia,  penyebaran  yang  masif  dan  cepat  membuat pemerintah di seluruh dunia bereaksi dengan segera menutup pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara internasional sehingga pergerakan dan mobilisasi manusia antar negara menjadi  terhenti.  Pemerintah  di  Dunia,  termasuk  Pemerintah  Indonesia  mulai  membuat perubahan  peraturan-peraturan  terkait  persyaratan-persyaratan  keluar  masuk  antar negara  serta  peraturan-peraturan new  normal .  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  melihat adanya  hubungan  keterlambatan  waktu  dan  kenaikan  harga  kontrak  akibat  pemerintah mengeluarkan perubahan-perubahan peraturan untuk menekan penyebaran virus  Covid- 19 yang mengakibatkan timbulnya klaim di proyek-proyek pembangkit listrik di Indonesia dan  untuk  menentukan  faktor-faktor  apa  sajakah  yang  secara  dominan  mempengaruhi keterlambatan  waktu  dan  kenaikan  harga  kontrak  selama  pandemi  Covid-19.  Pada penelitian  ini  didapatkan  hubungan  antara  keterlambatan  waktu  dan  kenaikan  harga kontrak yang signifikan, untuk hubungan keterlambatan waktu dan kenaikan harga kontrak terhadap klaim didapatkan hubungan yang kuat dimana keterlambatan waktu dan kenaikan harga kontrak dapat dipastikan akan memunculkan klaim proyek. Perubahan-perubahan peraturan  pemerintah  selama  pandemi  Covid-19 menyebabkan  turunnya  efisiensi  pada proyek-proyek pembangkit listrik di Indonesia.
Kata kunci : Pandemi Covid-19, Klaim, Keterlambatan Waktu, Kenaikan harga Kontrak

## ABSTRACT
Corona virus 2019 appeared suddenly in China which continuously spread across the world, including in Indonesia, the massive and fast spread of which made governments around the world  react  by  immediately  closing  their  ports  and  international  airports  so  that  the government  can  stop  the  movement  and  mobilization  of  people  between  countries. Governments in the world, including Indonesian Government, have begun to make changes to regulations related to entry and exit requirements between countries as well as new normal regulations. This research aims to find out how strong or significant the relationship between time delays and contract price increases due to the government issuing regulatory changes to suppress  the  disease  of  Covid-19  which  has  multiple  impact  on  the  emergence  of  claims  in power plant projects in Indonesia and to determine what factors dominantly affecting time delays and contract price increases during the covid-19 pandemic. This research conclusion is that there was a significant relation between time delay and a significant relation on increase in contract prices. For the relationship between time delay and  increased of contract price toward claims, there was a strong relationship where time delay and increased contract price
would certainly lead to project claims. Changes in government regulations during the Covid- 19 pandemic have caused inefficiency in power plant construction projects in Indonesia.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Claims, Time Delay, Contract Price.

## 1. PENDAHULUAN
Badan kesehatan dunia (WHO) menyatakan penyebaran Novel Coronavirus sebagai  pandemi  di  seluruh dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Seluruh dunia  mengalami  perlambatan  ekonomi yang cukup signifikan diakibatkan hampir seluruh  negara  di  dunia  melakukan perubahan  peraturan-peraturan  disegala bidang  ekonomi  dengan  tujuan  untuk menekan  penyebaran Novel  Coronavirus Disease-19 (Covid-19).
Bidang konstruksi secara global mengalami  perlambatan  dan  penurunan diakibatkan  oleh disruption Covid-19 dimana  terjadi  penundaan  investasi maupun berhentinya proyek-proyek tersebut  secara  temporer  dikarenakan pembatasan-pembatasan sosial dan lockdown yang  dilakukan  pemerintah  di seluruh  dunia,  sehingga  mengakibatkan berhentinya sistem transportasi baik laut, darat dan udara serta terganggunya sistem distribusi barang.
Menurut [4] kontraktor memiliki tanggung jawab  umum  dalam  proyek  untuk memastikan  keselamatan  segala  operasi dan  aktifitas  dalam  lingkungan  kerja proyek serta bertanggung jawab melaksanakan  program  HSE  sesuai  yang disebutkan  dalam  ketentuan  kontrak khusus dalam FIDIC (Federation Internationale  Des  Ingenieurs-Conseils), dimana kontraktor harus;
a. Mengikuti  segala  peraturan  dan hukum terkait standar kesehatan dan keselamatan  kerja  yang  relevan dengan  kondisi  pandemi  Covid-19 saat ini dimana pemerintah membuat peraturan-peraturan di proyek konstruksi  dalam  masa  pandemi Covid-19.
b. Memastikan  untuk  membuat  segala pengaturan  yang  dibutuhkan  untuk menjaga  keselamatan  dan  kesehatan
dimana  disesuaikan  dengan  kondisi masa pandemi Covid-19 saat ini.
c. Berusaha untuk membatasi kerusakan  dan  gangguan  terhadap masyarakat  sekitar  selama  periode konstruksi. Menurut buku manajemen klaim konstruksi Fidic Conditions of Contract , [6]
“klaim  konstruksi  merupakan  suatu  hal yang  terjadi  pada  pelaksanaan  suatu kontrak konstruksi yang telah disepakati. Pada penelitian ini kami akan melakukan peninjauan  dan  analisa  sampai  sejauh mana kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi keterlambatan waktu dan kenaikan  harga  kontrak  pada  proyek- proyek  pembangkit  listrik  di  Indonesia sehingga  memunculkan  potensi  klaim konstruksi  yang  berujung  pada  sebuah sengketa konstruksi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Pengaruh  pandemi  Covid-19  pada dunia konstruksi
Proyek  konstruksi  merupakan  kegiatan pembangunan  yang  saling  berhubungan antara  satu  aktifitas  dengan  aktifitas lainnya  yang  bertujuan  untuk  mencapai penyelesaian  kegiatan  pembangunan tersebut dengan target waktu tertentu. Industri konstruksi termasuk dalam salah satu  pendukung  penggerak  ekonomi  dan sosial  dalam  suatu  negara  maupun masyarakat.
Pada  dasarnya,  suatu  proyek  konstruksi pasti akan banyak menghadapi tantangan dalam  proses  pengerjaannya  mulai  dari sisi engineering ,  penyediaan  material sampai dengan periode konstruksi dengan tujuan  untuk  menjaga  biaya,  mutu  dan waktu  tetap  bisa  tercapai  dengan  baik. Namun  saat  ini  dunia  konstruksi menghadapi  tantangan  baru  dengan
munculnya pandemi Corona Virus Disease
(Covid-19). Menurut [10] Proyek konstruksi merupakan suatu aktivitas pekerjaan yang memiliki  risiko,  meliputi  risiko  eksternal yaitu  risiko  yang  tidak  bisa  diprediksi maupun  risiko  eksternal  yang  dapat diprediksi,  risiko  hukum  atau  legal  dan risiko  internal  yang  meliputi  risiko internal  teknis  serta  risiko  internal  non teknis. Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan  sebagai  risiko  konstruksi yang  muncul  dari  faktor  luar  atau eksternal serta tidak dapat diprediksi oleh semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proyek konstruksi, pandemi terakhir yang dialami oleh  umat  manusia  terjadi  dalam  skala besar  sejajar  dengan  pandemi  Covid-19 terjadi pada tahun 1918 yaitu pendemi flu spanyol,  sehingga  terjadi  pengabaian faktor  risiko  terhadap  sebuah  pendemi pada proyek-proyek konstruksi.
Pendapat  FIDIC  dalam  [4]  kehadiran Covid-19 merupakan tantangan yang luar biasa  dan  FIDIC  menganjurkan  semua anggota  komunitas  dunia  konstruksi untuk fokus pada keberhasilan pelaksanaan proyek yang sedang berjalan dengan mempertahankan keberlangsungan  proyek  secara  jangka panjang  oleh  para  anggota  komunitas konstruksi,  dimana Health,  Safety  and Environmental merupakan tanggung jawab  para  pihak  yang  terlibat  dalam proyek,  yaitu  kontraktor,  konsultan  dan pemilik proyek
Menurut  [4]  terdapat  dua  permasalahan utama  yang  terkait  dengan  proses konstruksi  selama  pandemi  Covid-19, sebagai berikut
a. Perubahan-perubahan regulasi pemerintah  pada  saat  terjadinya pandemi Covid-19.
b. Kendala  mobilisasi  material  dan manpower .
Permasalahan yang terjadi diatas merupakan  beberapa  penyebab  yang mempengaruhi secara signifikan terjadinya  keterlambatan  penyelesaian
proyek konstruksi selama pandemi Covid- 19.
Menurut  [2] menyatakan bahwa kebijakan pemerintah  dalam  menanggulangi  Covid-
19 dengan membatasi kegiatan masyarakat mengakibatkan melambatnya pergerakan  ekonomi  masyarakat.  Dunia konstruksi  pun  mengalami  dampak dengan  tidak  mungkin  nya  proses konstruksi  berjalan  normal  seperti sebelum adanya Covid-19 sehingga terjadi gangguan  atas  biaya,  mutu  dan  waktu proyek.  Secara  umum  keterlambatan proyek  dan  eskalasi  harga  menjadi permasalahan  yang  muncul  pada  periode Covid-19.
Menurut [17] faktor penyebab keterlambatan  proyek  selama  masa pandemi Covid-19 adalah;
a. Kejadian tidak terduga (Force Majeure)
b. Kebijakan pemerintah
c. Desain
d. Tenaga kerja
e. Cuaca,  karakteristik  tempat  dan material.
Perusahaan-perusahaan  konstruksi  telah mengalami  banyak  kerugian  semenjak masyarakat  tidak  lagi  memprioritaskan pengeluaran  pada  konstruksi  perumahan saat  tengah  menghadapi  permasalahan finansial  akibat  keterbatasan  keuangan dari  pemilik  proyek  maupun  dari perbankan.  Sebagai  tambahan,  pandemi Covid-19  mengakibatkan  banyak  proyek yang  ditunda  maupun  berhenti  karena permasalahan  ketersediaan  material  di lapangan akibat kondisi lockdown menyebabkan distribusi material menjadi terganggu. [12]
Pendapat [9] keterlambatan penyelesaian proyek yang tidak terduga akibat pandemi Covid-19 memunculkan efek negatif pada proses  proyek  konstruksi,  bahkan  tanpa adanya  pandemi  Covid-19  tantangan terbesar  dalam  dunia  konstruksi  adalah sering terjadinya keterlambatan kemajuan proyek konstruksi karena berbagai faktor yang mengakibatkan perpanjangan waktu dan pembengkakan biaya proyek,
sekarang  dengan  adanya  pandemi  Covid-
19 permasalahan makin menjadi kompleks.
Permasalahan-permasalahan  yang  terjadi dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  adalah kesulitan yang dihadapi pekerja harian di lapangan,
keterlambatan
yang mengakibatkan  pembengkakan  biaya proyek,  gangguan  yang  terjadi  akibat Covid-19 juga mengganggu semua rencana yang telah diterapkan dalam proyek salah satunya  adalah  kondisi lockdown kota (PSBB)  dari  pemerintah  yang  tidak dimasukkan  dalam  klausul  kontrak  pada saat  tender.  Pada  saat  pandemi  Covid-19 juga  terjadi  penurunan  pendapatan  dari sektor real  estate ,  perubahan  peraturan dan  protokol  HSE  dalam  proyek  dan kemustahilan  tim  lapangan  di  proyek untuk bekerja di rumah/mess proyek.

## Pengaruh  pandemi  Covid-19  terhadap klaim proyek.
Perbedaan tafsir dan sudut pandang dalam membaca  sebuah  kontrak  yang  telah disepakati  bersama  sangat  mungkin terjadi, sehingga menimbulkan perselisihan  antar  para  pihak  yang berkontrak dalam sebuah proyek.
Menurut [16] sumber penyebab terjadinya klaim, adalah;
Gambar 1. Flowchat Terjadinya Klaim dan Sengketa
Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di saat  ini  memang  sangat  berpotensi memunculkan  terjadinya  klaim,  terutama pada faktor  akibat kejadian eksternal yang tidak  terkendali,  komunikasi  yang  buruk antara  para  pihak  dalam  proyek konstruksi  tersebut,  alokasi  risiko  yang tidak  jelas  dan  perubahan-perubahan peraturan  pemerintah  saat  terjadinya pandemi Covid-19 sehingga memunculkan
Sumber penyebab klaim:
1. Informasi desain tidak tepat
2. Informasi desain tidak sempurna
3. Investigasi lokasi yang tidak sempurna
4. Reaksi klien yang terlambat
5. Komunikasi yang buruk
6. Sasaran waktu yang tidak realistis
7. Administrasi kontrak yang tidak sempurna
8. Kejadian eksternal yang tidak terkendali
9. Informasi tender yang tidak lengkap
10. Alokasi resiko yang tidak jelas
11. Keterlambatan pembayaran
12. Keterlambatan waktu
pelaksanaan
13. Keterlambatan kedatangan
material.
Tuntutan atau Klaim
Perselisihan atau sengketa
perubahan-perubahan  peraturan  untuk mengendalikan  penyebaran Corona  Virus Disease (Covid-19),  dimana  ini  dapat menyebabkan terganggunya kinerja waktu  dan  kinerja  biaya  para  pihak  yang terlibat dalam proyek . Kondisi ini sangat membebani  para  pihak  dalam  proyek- proyek  konstruksi  pembangkit  listrik  di Indonesia,  terutama  pada  kontraktor sehingga  keterlambatan  waktu  dan kenaikan  harga  kontrak  menjadi  potensi munculnya  klaim  untuk  diajukan  oleh kontraktor.
Menurut [7] definisi dari klaim yang paling sederhana  dan  mudah  mengerti  adalah suatu tindakan seseorang untuk meminta sesuatu,  dimana  hak  seseorang  tersebut telah  hilang  sebelumnya,  karena  yang bersangkutan  beranggapan  mempunyai hak untuk mendapatkannya kembali.
Berdasarkan  [11]  klaim  bukanlah  sebuah perselisihan  namun  merupakan  metode untuk menghindari
terjadinya perselisihan.  Klaim  yang  diajukan  bukan dimaksudkan  sebagai  perlawanan  tetapi untuk memastikan bahwa masalah yang di lapangan yang menyebabkan perpanjangan  waktu  atau  kenaikan  biaya ditangani sesegera mungkin.
Menurut  [11]  fase  pertama  dalam  proses manajemen klaim adalah identifikasi yang merupakan  fase  paling  penting  dari keseluruhan proses.
Beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan dalam melakukan identifikasi klaim, yaitu;
a. Penyedia  jasa  harus  memahami lingkup  pekerjaan  serta  kontrak sehingga  perubahan  yang  terjadi dapat teridentifikasi secara dini.
b. Penyedia jasa melakukan pemberitahuan awal tentang pengajuan klaim dan harus memastikan  klien  telah  menerima dokumen-dokumen  tersebut  dengan lengkap  dan  jelas  kronologis  dan historisnya.
c. Para pihak melaksanakan review dan pemeriksaan  atas  pengajuan  klaim dari  penyedia  jasa  dengan  tujuan
menetapkan  landasan  hukum  dan fakta-fakta klaim tersebut.
d. Dalam melakukan dokumentasi klaim harus  berdasarkan  fakta-fakta  yang ada dengan didukung oleh dokumen- dokumen yang mengungkapkan bahwa  telah  terjadi  perubahan  dari kontrak yang telah disetujui.
e. Tahapan  terakhir  dengan  melakukan negosiasi  klaim  antara  pihak  yang bersengketa.
Berdasarkan  buku  [7],  klaim  konstruksi yang  diajukan  oleh  kontraktor  dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu;
a. Klaim  konstruksi  akibat  perubahan waktu pelaksanaan
Perpanjangan  waktu  pelaksanaan konstruksi  adalah  sesuatu  yang hampir  pasti  terjadi  pada  suatu proyek  konstruksi.  Pada  umumnya terjadi  karena  pengguna  jasa  telah gagal  memenuhi  janjinya  yang berakibat  kontraktor  mengajukan klaim, seperti keterlambatan kepemilikan  lahan  atas possession  of site ,  terjadinya  beberapa  gangguan akibat faktor eksternal, keadaan alam yang  tidak  dapat  diperkirakan sebelumnya, adanya perubahan peraturan perundangan dan sebagainya yang semuanya mengakibatkan “ inefficiency an disruption ”  atas  kegiatan  kerja kontraktor. [7]
b. Klaim  konstruksi  akibat  perintah perubahan ( variation order ).
Perintah perubahan ( variation order ) pada suatu proyek konsturksi biasanya  diterbitkan  oleh engineer , atas nama pengguna jasa. Pada setiap proyek konstruksi, hampir pasti akan terjadi  suatu  perubahan  pekerjaan dimana  kontraktor  harus  mengubah metode  kerja,  yang  biasanya  akan disampaikan  oleh engineer dalam bentuk perintah perubahan ( Variation Order ).
Terdapat  berbagai  jenis  perubahan pekerjaan yang terjadi karena alasan- alasan, sebagai berikut;
• Kesalahan  atau  ketidaktelitian rancangan dan desain (perencanaan)
• Perubahan spesifikasi
• Perubahan desain
• Penambahan  atau  pengurangan pekerjaan
• Perubahan  situasi  dan  kondisi untuk pelaksanaan pekerjaan
• Faktor-faktor
yang mempengaruhi waktu penyelesaian  dari  metode  dan cara pelaksanaan pekerjaan.
• Karena hal-hal lain.
c. Klaim konstruksi akibat UPC
( Unforseeable Physical Condition ) UPC  atau  keadaan  fisik  yang  tidak dapat  diduga  sebelumnya,  dimana UPC  bukanlah  penyebab  klaim  tetapi lebih sebagai jalan masuk secara legal bagi suatu pengajuan klaim.
Dalam  pengertian physical  site condition ,  keadaan  lapangan  yang sesungguhnya dijumpai pada pelaksanaan terkadang berbeda sekali dengan  kondisi  yang  diperkirakan pada  tahap  tender  atau  dokumen tender.

## 3. METODE PENELITIAN Desain penelitian
Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif  kuantitatif  dengan  membuat pertanyaan sebagai pertanyaan penelitian ( research question ), sebagai berikut:
a. Faktor-faktor  apa  sajakah  yang mempengaruhi  keterlambatan  waktu selama  masa  pandemi  Covid-19  (RQ- 1).
b. Faktor-faktor  apa  sajakah  yang mempengaruhi kenaikan harga kontrak selama masa pandemi Covid- 19 (RQ-2).
c. Bagaimana  hubungan  keterlambatan waktu  dan  kenaikan  harga  kontrak terhadap  munculnya  klaim  proyek (RQ-3)

## Objek penelitian
Penulis  akan  melakukan  penelitian  di beberapa  proyek  pembangkit  listrik  baik itu milik perusahaan swasta maupun milik BUMN  yang  sedang  dalam  fase  proses konstruksi di periode pandemi Covid-19.
Objek  penelitian  akan  meliputi  kalangan dari  praktisi  pembangkit  tenaga  listrik yang  telah  menekuni  bidang  ini  dalam waktu  lama  dengan  cakupan  objek penelitian  dari  level engineer sampai dengan direktur proyek.

## Data penelitian
Menurut  [16]  data  dalam  penelitian merupakan  sekumpulan  informasi  yang diperoleh  dari  lapangan  dan  digunakan untuk bahan penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  melakukan  pengumpulan informasi  dari  para  praktisi  yang berkecimpung  dalam  dunia  proyek konstruksi pembangkit listrik di Indonesia.

## Teknik pengumpulan data
pengambilan  data  primer  yang  dilakukan pada  penelitian  ini  meliputi  langkah- langkah sebagai berikut;
a. Tahapan  validasi  yaitu  tahapan dimana sebelum dilakukan penyebaran
kuesioner kepada responden,  kuesioner  tersebut  akan diperiksa dan direvisi terlebih dahulu oleh  pembimbing,  tujuannya  untuk membuat  kuesioner  tersebut  lebih komunikatif  dan  mudah  dimengerti oleh responden sehingga menghasilkan  data  yang  sesuai harapan.
b. Melakukan  penyebaran  kuesioner kepada  responden  untuk  dijadikan
sampling.  Responden  yang  menjadi sampel  untuk  survei  kuesioner  ini berjumlah minimal 30 orang responden  yang  bergerak  dalam bidang konstruksi pembangkit tenaga listrik. Responden ini meliputi pemilik proyek, konsultan perencana,
konsultan  supervisi  konstruksi  dan kontraktor/sub  kontraktor  dengan berbagai  posisi  mulai  dari engineer sampai  dengan  direktur  proyek  yang memiliki  jenjang  pengalaman  proyek pembangkit  listrik  minimal  5  tahun dan jenjang Pendidikan minimal S1.
c. Membuat  alat  uji  yang  disebarkan kepada responden-responden praktisi dunia  konstruksi  diluar  praktisi proyek pembangkit listrik di Indonesia untuk membuktikan kesahihan alat uji.
d. Meminta  validasi  dari  pembimbing, tujuannya  adalah  untuk  melaporkan hasil  survei  dan  untuk  dilakukan pengarahan pembimbing terkait hasil survei tersebut.
e. Melakukan  proses  dan  pengolahan tabulasi data berdasarkan RII ( Relative  Importance  Index )  dan  Uji analisis  Korelasi  Pearson  dengan menggunakan software SPSS.

## 4. PENGUMPULAN  DAN  ANALISIS DATA
Desain penelitian Pada penelitian ini penulis mengkategorikan  potensi  klaim  proyek pada pembangkit-pembangkit di
Indonesia  sebagai  bagian  Dependen  dari penelitian sedangkan untuk kinerja waktu serta kinerja biaya yang dipengaruhi oleh kinerja desain, procurement dan konstruksi merupakan bagian independen.
Mengikuti  pendapat  [13]  kemudian penulis melakukan uji coba 33 responden untuk  membuktikan  kesahihan  alat  uji. Alat  uji  ini  disebarkan  pada  pada  33 responden  yang  berkecimpung  sebagai
praktisi di dunia proyek-proyek konstruksi  di  Indonesia  secara  umum diluar proyek-proyek pembangkit listrik.
Menurut  [14]  Uji  reliabilitas  dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan, jika nilai alpha > 0,60 maka hasilnya dinyatakan handal/reliabel.

## Hasil uji normalitas dan validitas
Pada  hasil  uji  normalitas  dan  validitas ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Uji Cronbach's Alpha
Case Processing Summary N % Cases Valid 33 100,0 Excluded a 0 0,0 Total 33 100,0
a. Listwise deletion  based on all variables in the procedure.
Hasil  dari  pengujian  kesahihan  alat  uji dalam  penelitian  ini  mendapatkan  nilai Cronbach’s  Alpha sebesar  0,969  sehingga nilai  ini  memenuhi  syarat  menurut  [14] dari uji coba pengambilan sampel hasilnya alpha >  0,60  dan  memenuhi  syarat  nilai
C ronbach’s  Alpha yang  menurut  (Ahdika, 2021) masuk di kategori sangat handal.

## Responden penelitian
Jumlah responden penelitian pada proyek ini adalah 36 responden.
Tabel 2. Rata-Rata Responden No. item Persentase 1 Pemilik Proyek 11,31% 2 Konsultan 12,33% 3 Kontraktor/Subkontr aktor 13,36%

## Hasil uji penelitian
a. Relative Importance Index (RII) Variabel-variabel penelitian ini melingkupi pertanyaan terkait keterlambatan waktu, kenaikan harga kontrak  dan  klaim  proyek  yang dipengaruhi  oleh  pandemi  Covid-19, dengan  jumlah  total  kumulatif pertanyaan sebanyak 51 pertanyaan .
Menurut  [5]  RII  digunakan  untuk menentukan  ranking  faktor-faktor penyebab suatu klaim yang mengakibatkan  sengketa,  sebagai berikut; 𝑅𝐼𝐼 = ∑ 𝑊 𝐴∗𝑁 (1)
Dengan  W  =  jumlah  dari  responden dikalikan  dengan  bobot  dari  faktor- faktot tersebut, A = nilai bobot paling tinggi, N = jumlah responden
Tabel 2. Ranking RII
Nilai RII Rangking 85-100 Sangat penting 70-85 Penting 50-70 Agak Penting 30-50 Cukup Penting 15-30 Kurang penting 0-15 Tidak penting Tabel 3. RII Keterlambatan Waktu Akibat Pandemi Covid-19 No Item RII 1 Perubahan- perubahan  peraturan pemerintah baik peraturan pusat maupun daerah 0,9111 2 Terjadi kesulitan mobilisasi tenaga kerja  dari  luar  pulau maupun luar negeri ke site proyek 0,8944
No Item RII 3 Terganggunya  sistem transportasi darat laut dan udara akibat PSBB dan lockdown 0,8389 4 Terjadi penurunan jumlah  tenaga  kerja akibat  peraturan new normal dalam  proyek yaitu proses karantina 14 hari sebelum masuk proyek 0,8000 5 Keterlambatan kedatangan  material dan  peralatan  kerja dari  negara  produsen karena adanya lockdown di  negara tersebut 0,7889 6 Terjadinya perubahan urutan pekerjaan akibat  keterlambatan kedatangan  material atau kekurangan tenaga kerja ahli yang belum  bisa  datang  ke site. 0,7833 7 Proses Penggantian dan pengajuan material atau peralatan yang sebelumnya impor menjadi peralatan produksi lokal 0,7722 8 Terjadinya kekurangan  material kerja akibat terhambatnya  proses distribusi material proyek terganggu. 0,7667 9 Terjadi pekerjaan intermittent dalam proyek  akibat  adanya penurunan tenaga kerja atau keterlambatan kedatangan material 0,7611 10  Terdapat  perubahan lingkup  kerja  dalam proyek, seperti membangun mess 0,7278
No Item RII tambahan untuk karantina pekerja. 11  Mobilisasi Tenaga Ahli Desain  ke  Lapangan karena l ockdown 0,7222 12  Keterlambatan material dan peralatan di pelabuhan  Indonesia karena adanya perubahan  peraturan kepabeanan. 0,7056 12  Proses  produksi  yang melambat dan berhenti sementara di manufaktur akibat adanya lockdown 0,7000 Tabel  4.  RII  Kenaikan  Harga  Kontrak Akibat Pandemi Covid-19. No Item RII 1 Kenaikan harga kontrak akibat Perubahan- perubahan peraturan pemerintah baik peraturan pusat maupun daerah 0,8444 2 Kenaikan harga kontrak akibat waktu tunggu  tenaga  kerja saat  terjadi  kesulitan mobilisasi tenaga kerja  dari  luar  pulau maupun  luar  negeri ke site proyek 0,8333
3 Kenaikan harga kontrak akibat akibat Terganggunya sistem transportasi darat laut dan udara akibat PSBB dan lockdown . 0,8278
4 Kenaikan harga kontrak akibat peralatan-peralatan berat  yang  berhenti beroperasi karena para  operator  harus menjalani  karantina sebelum masuk proyek, 0,8000
No Item RII 5 Kenaikan harga kontrak akibat Keterlambatan material dan peralatan dari negara produsen karena adanya lockdown 0,7944 6 Kenaikan harga kontrak akibat perubahan  lingkup kerja  dalam  proyek, seperti  membangun mess karantina pekerja 0,7611 7 Kenaikan harga kontrak akibat akibat pekerjaan intermittent di proyek akibat keterlambatan pengiriman  material dan tenaga kerja. 0,7556 8 Kenaikan harga kontrak akibat terjadinya perubahan urutan pekerjaan karena keterlambatan kedatangan  material atau kekurangan tenaga kerja ahli yang belum bisa datang ke site 0,7500 9 Kenaikan harga kontrak akibat Proses Penggantian dan pengajuan  material atau  peralatan  yang sebelumnya impor menjadi peralatan produksi lokal 0,7444 10 Kenaikan harga kontrak akibat Keterlambatan material dan peralatan di pelabuhan  Indonesia karena adanya perubahan peraturan kepabeanan. 0,7389 11 Kenaikan harga kontrak akibat keterlambatan proses  produksi  di 0,7333
No Item RII manufaktur akibat adanya lockdown 12 Kenaikan harga kontrak akibat kekurangan peralatan kerja, material  dan  tenaga kerja karena terhambatnya  proses distribusi. 0,7278 Tabel 5. RII Klaim Proyek Karena Pandemi Covid-19 No Item RII 1 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat Perubahan- perubahan  peraturan pemerintah baik peraturan pusat maupun daerah 0,8444 2 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak waktu tunggu tenaga  kerja  saat terjadi kesulitan mobilisasi tenaga kerja  dari  luar  pulau maupun  luar  negeri ke site proyek 0,8333
3 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat akibat Terganggunya  sistem transportasi darat laut dan udara akibat PSBB dan lockdown . 0,8278
4 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat peralatan-peralatan berat  yang  berhenti beroperasi karena para  operator  harus menjalani  karantina sebelum masuk proyek. 0,8000 5 Keterlambatan dan Kenaikan harga 0,7944
kontrak  material  dan peralatan dari negara produsen karena adanya lockdown 6 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontra  akibat  akibat perubahan lingkup kerja  dalam  proyek, seperti  membangun mess karantina pekerja 0,7667 7 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat pekerjaan intermittent di proyek karena keterlambatan pengiriman  material dan tenaga kerja. 0,7611 8 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat terjadinya  perubahan urutan pekerjaan karena keterlambatan kedatangan  material atau kekurangan tenaga kerja ahli yang belum  bisa  datang ke site 0,7500 9 Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat Proses Penggantian dan pengajuan  material atau  peralatan  yang sebelumnya impor menjadi peralatan produksi lokal 0,7444 10  Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat keterlambatan Proses produksi di manufaktur akibat adanya lockdown 0,7333 11  Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak akibat kekurangan peralatan kerja,  material  dan tenaga  kerja  karena terhambatnya  proses distribusi. 0,7278
12  Keterlambatan dan Kenaikan harga kontrak  material  dan peralatan di pelabuhan  Indonesia karena adanya perubahan  peraturan kepabeanan. 0,7222 Uji korelasi Pearson Menurut [15] Dasar pengambilan keputusan untuk uji korelasi pearson yang menyatakan apakah dua variabel memiliki hubungan  yang  signifikan  dan  bermakna, adalah;
a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima  artinya  tidak  terdapat hubungan signifikan dan bermakna.
b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak  artinya  terdapat  hubungan signifikan dan bermakna.
Menurut [15] keeratan sifat korelasi dapat dikelompokan, sebagai berikut;
Tabel 7. Sifat Korelasi
No. Nilai r (Korelasi Pearson) Interpretasi 1 0,00 – 0,20 Hubungan sangat lemah 2 0,21 – 0,40 Hubungan lemah 3 0,41 – 0,70 Hubungan kuat 4 0,71- 0,90 Hubungan sangat kuat 5 0,91-0,99 Hubungan kuat sekali 6 1 Hubungan sempurna Uji korelasi Pearson antara keterlambatan  waktu  dan  kenaikan harga kontrak saat pandemi Covid-19 Pada  penelitian  ini  dilakukan  uji  korelasi pearson antara keterlambatan waktu dan kenaikan  berkaitan  pada  harga  kontrak yang  ditampilkan  pada  tabel  sebagai berikut.
Tabel  8.  Uji  Korelasi Pearson Antara Keterlambatan Waktu dan Kenaikan Harga
Kontrak
Correlations Kenaikan Harga Kontrak Keterlam batan Waktu Penamba han Biaya Pearson Correlation 1 .396 * Sig. (2- tailed) .017 N 36 36 Keterlam batan Waktu Pearson Correlation .396 * 1 Sig. (2- tailed) .017 N 36 36
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).
Pada  uji  korelasi  hubungan  antara keterlambatan waktu dan kenaikan harga kontrak terdapat hubungan yang signifikan dan bermakna ditandai dengan nilai  Signifikansi  <  0,05  yaitu  pada perhitungan  ini  adalah  0,017,  sedangkan untuk  derajat  nilai  koefisien  korelasi pearson  sendiri  adalah  0,396  termasuk dalam  berhubungan  signifikan  namun berkorelasi lemah.
Uji korelasi Pearson antara keterlambatan  waktu  dan  munculnya klaim proyek saat pandemi Covid-19 Pada  uji  korelasi  pearson  antara keterlambatan  waktu  dan  munculnya klaim proyek pada saat pandemi covid-19 ditampilkan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 9. Uji Korelasi Pearson Antara Keterlambatan Waktu dan Klaim Proyek
Correlations Keterlam batan Waktu Klaim Proyek Pearson Correlation 1 .427 **
Keterlamb atan Waktu Sig. (2- tailed) .009 N 36 36 Klaim Proyek Pearson Correlation .427 ** 1
Sig. (2-
tailed) .009
N 36 36 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed).
Pada  uji  korelasi  hubungan  antara keterlambatan  waktu  dan  munculnya klaim  proyek  terdapat  hubungan  yang signifikan dan bermakna ditandai dengan nilai  Signifikansi  <  0,05  yaitu  pada perhitungan  ini  adalah  0,009,  sedangkan untuk  derajat  nilai  koefisien  korelasi Pearson sendiri  adalah  0,427  termasuk dalam berhubungan signifikan dan kuat.
Uji  korelasi  pearson  antara  kenaikan harga  kontrak  dan  munculnya  klaim proyek saat pandemi Covid-19.
Pada  uji  korelasi  hubungan  antara kenaikan  harga  kontrak  dan  munculnya klaim  proyek  terdapat  hubungan  yang signifikan dan bermakna ditandai dengan nilai  Signifikansi  <  0,05  yaitu  pada perhitungan  ini  adalah  0,000,  sedangkan untuk  derajat  nilai  koefisien  korelasi Pearson sendiri  adalah  0,972  termasuk dalam  berhubungan  signifikan  dan  kuat sekali.
Analisis data
a. RII ( Relative Importance Index ) Secara  umum  dari  hasil  perhitungan RII  diatas  terlihat  dampak  pandemi Covid-19  terhadap  keterlambatan waktu  dan  kenaikan  harga  kontrak yang akan berlanjut pada munculnya klaim  proyek  pada  proyek-proyek pembangkit listrik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan-
perubahan peraturan-peraturan pemerintah  yang  terjadi  diseluruh dunia  dalam  proses  menangani  dan
menekan  penyebaran  Covid-19  dan prosedur-prosedur new normal seperti  proses  karantina  di  negara tujuan sampai dengan sebelum masuk kedalam proyek, sehingga mengakibatkan terbatasnya pergerakan  manusia,  barang  dan material di dalam maupun luar negeri. Seperti  tertuang  dalam  [8],  yang merupakan panduan dalam pelaksanaan  jasa  konstruksi  selama pandemi  Covid-19  dimana  terdapat pasal-pasal terkait isolasi dan penghentian  proyek  sementara  jika terjadi  penyebaran  virus  Covid-19  di dalam proyek.
Sejalan  dengan  [2]  yang  menyatakan kebijakan-kebijakan  penanggulangan Covid-19  yang  membatasi  kegiatan masyarakat  berimplikasi  terhadap terhambatnya keberlangsungan bisnis  dan  [1]  menyatakan  akibat langsung dari mudahnya virus Corona ini  menular  sehingga  pemerintah harus  membuat  berbagai  peraturan untuk  mencegah  dan  memitigasi penularan  virus  corona  ini  dan semuanya  berdampak  pada  sektor produksi termasuk dunia jasa konstruksi.
b. Uji Korelasi Pearson Pada  uji  korelasi  hubungan  antara keterlambatan  waktu  dan  kenaikan harga  kontrak  terdapat  hubungan yang  signifikan  dan  bermakna ditandai  dengan  nilai  Signifikansi  < 0,05 yaitu pada perhitungan ini adalah 0,017,  sedangkan  untuk  derajat  nilai koefisien  korelasi pearson sendiri adalah 0,396 termasuk dalam berkorelasi lemah. Perlu diperhatikan hubungan  signifikan  dengan  korelasi pearson yang lemah ini menunjukkan bahwa  antara  keterlambatan  waktu dan  kenaikan  harga  kontrak  dapat saling  memunculkan  sebab  akibat namun  juga  dapat  saling  berdiri sendiri-sendiri,  semua  tergantung kondisi  yang  muncul  saat  proses konstruksi  pada  suatu  proyek.  [3] Klausula  20.1 contractor’s  claim
menyebutkan
jika kontraktor mempertimbangkan  dirinya  berhak atas  perpanjangan  waktu  untuk penyelesaian  dan/atau  penambahan harga  kontrak,  terhadap  klausal manapun  dari conditions  of  contract ini  atau  dalam  kaitannya  dengan kontrak.
Pada klausal ini menunjukkan  bahwa  penyedia  jasa dapat mengajukan klaim perpanjangan  waktu  dan  kenaikan harga  kontrak  secara  bersamaan karena dipertimbangkan saling mempengaruhi  atau  penyedia  jasa dapat mengajukan klaim keterlambatan  waktu  dan  kenaikan harga kontrak secara individual. Pada  uji  korelasi  hubungan  antara keterlambatan waktu dan munculnya klaim proyek terdapat hubungan yang signifikan  dan  bermakna  ditandai dengan nilai Signifikansi < 0,05 yaitu pada  perhitungan  ini  adalah  0,009, sedangkan untuk derajat nilai koefisien  korelasi  pearson  sendiri adalah 0,427 termasuk dalam berhubungan signifikan dan kuat. Pada masa pandemi Covid-19 hubungan antara keterlambatan waktu  dan  munculnya  klaim  proyek saling berhubungan signifikan dengan korelasi  yang  kuat,  karena  gangguan pandemi  Covid-19  pada  aktifitas pekerjaan  konstruksi  muncul  secara signifikan dan menghambat penyelesaian pekerjaan.
Pada Buku [3] klausal 8.4 menyatakan kontraktor  berhak  mendapatkan perpanjangan  waktu  penyelesaian pekerjaan dengan persyaratan sebagai berikut;
• Adanya perintah perubahan atau variation  order atau  perubahan yang  mendasar  dan  substansial terhadap  item-item  pekerjaan yang  sudah  disetujui  dalam kontrak.
• Adanya  penyebab  keterlambatan yang  membuat  penyedia  jasa berhak secara langsung perpanjangan  waktu  pekerjaan
terhadap  sub-klausal  yang  ada pada kontrak.
• Keadaan / kondisi alam yang luar biasa  sehingga  merugikan  para pihak.
• Kejadian yang diluar dugaan yang membuat  kekurangan  tenaga kerja dan material akibat epidemi atau perubahan-perubahan peraturan  yang  dibuat  oleh pemerintah.
• Segala  keterlambatan,  halangan atau  tindakan  pencegahan  yang dibuat  oleh  pengguna  jasa, karyawan  pengguna  jasa  atau karyawan  penyedia  jasa  lainnya di dalam proyek.
Kondisi  pandemi  Covid-19  yang membuat  pemerintah  mengeluarkan berbagai perubahan-perubahan peraturan untuk mencegah penyebaran  virus  Covid-19  sehingga menghambat pergerakan tenaga kerja dan material dan kemudian mengakibatkan keterlambatan pekerjaan  proyek  akibat  hal-hal tersebut,  sehingga  dapat  dianggap sebagai kejadian luar biasa sementara, penyedia  jasa  dalam  proyek-proyek pembangkit  listrik  di  Indonesia  pada periode  awal  pandemi  covid-19 banyak  yang  mengajukan  proposal klaim  perpanjangan  waktu  untuk memperbaiki  kinerja  mereka,  namun sering  tanggapan  dari  pengguna  jasa adalah  tidak  segera  memahami maksud  dari  proposal  pengajuan klaim  perpanjangan  waktu  dari penyedia  jasa    dan  segera  menjawab proposal
pengajuan klaim perpanjangan  waktu  tersebut  karena dikhawatirkan setelah proposal perpanjangan  waktu  penyelesaian proyek  di  setujui  akan  dilanjutkan dengan  pengajuan  klaim  kenaikan harga kontrak.
Dalam  hal  terjadi  keterlambatan waktu  atas  pekerjaan  penyedia  jasa yang bukan disebabkan oleh kesalahannya, namun akibat tindakan dari perubahan-perubahan dari
peraturan-peraturan pemerintah,
menurut  [3] klausal  8.5  delay  caused by  authorities dan  buku  apabila kondisi-kondisi  yang  terjadi  adalah sebagai berikut;
• Kontraktor  sudah  mematuhi prosedur  yang  ditetapkan  oleh pemegang  kewenangan  publik yang sah di negara tersebut.
• Pemegang kewenangan ini
memperlambat atau mengahambat pekerjaan kontraktor. • Keterlambatan  atau  gangguan tersebut merupakan sesuatu yang tak dapat diperkirakan sebelumnya.
Maka  keterlambatan  atau  hambatan ini  akan  mempertimbangkan  sebagai penyebab keterlambatan berdasarkan sub-paragraf (b) dari sub-klausula 8.4 (perpanjangan waktu penyelesaian) Sejalan  dengan  pendapat  [6]  dalam bukunya manajemen klaim konstruksi FIDIC condition  of  contract ,  terdapat keterlambatan  yang  dapat  diterima tetapi  tidak  dibayar (Excusable
noncompensable delay) dimana kontraktor berhak atas perpanjangan waktu  tanpa  ganti  rugi.  Kondisi  ini terjadi  saat  pengguna  jasa  dan penyedia  jasa  mengalami  kesulitan dan  secara  bersama-sama  menderita akibat  pandemi  Covid-19,  sehingga perpanjangan  waktu  yang  diminta oleh  penyedia  jasa  utamanya  adalah untuk menghindari adanya ganti rugi atau  munculnya  kenaikan  harga kontrak akibat keterlambatan penyelesaian. Pada  uji  korelasi  hubungan  antara kenaikan harga kontrak dan munculnya  klaim  proyek  terdapat hubungan  yang  signifikan  dan bermakna  ditandai  dengan  nilai Signifikansi  <  0,05  yaitu  pada perhitungan ini adalah 0,000, sedangkan untuk derajat nilai koefisien  korelasi pearson sendiri
adalah 0,972 termasuk dalam berhubungan  signifikan  dan  kuat sekali.
Penyebab  kenaikan  harga  kontrak yang  terjadi  pada  periode  pandemi Covid-19  pada  proyek  pembangkit listrik  di  Indonesia  sesuai  dengan perhitungan  RII yang  telah  dibahas sebelumnya, yaitu;
• Kenaikan  harga  kontrak  akibat Perubahan-perubahan  peraturan pemerintah baik peraturan pusat maupun  daerah  selama  masa pandemi
• Kenaikan  harga  kontrak  akibat waktu  tunggu  tenaga  kerja  saat terjadi kesulitan mobilisasi tenaga  kerja  dari  luar  pulau maupun luar negeri ke site proyek
• Kenaikan  harga  kontrak  akibat akibat terganggunya sistem transportasi darat laut dan udara akibat PSBB dan lockdown .
• Kenaikan  harga  kontrak  akibat peralatan-peralatan  berat  yang berhenti  beroperasi  karena  para operator harus menjalani karantina sebelum masuk proyek, Kenaikan harga kontrak, baik itu yang ada hubungannya dengan keterlambatan  waktu  atau  yang berkaitan dengan perubahan- perubahan lain dalam analisis tesis ini dapat  dipastikan  akan  menimbulkan klaim.

## 5. KESIMPULAN
a. Keterlambatan  waktu  dan  kenaikan harga  kontrak  tidak  selalu  saling berhubungan,  namun  bisa  berdiri sendiri-sendiri  sebagai  materi  untuk pengajuan  klaim  proyek  akibat dampak pandemi Covid-19.
b. Keterlambatan waktu akibat pandemi Covid-19 berkorelasi kuat mengakibatkan  munculnya  klaim proyek.
c. Kenaikan  harga  kontrak  akibat pandemi Covid-19 berkorelasi sangat kuat sekali mengakibatkan munculnya klaim proyek.
d. Melihat  dari  kesimpulan  diatas didapatkan  hasil  bahwa  perubahan- perubahan  peraturan  pemerintah selama  masa  pandemi  Covid-19 ternyata mempengaruhi secara signifikan  atas turunnya efisiensi para pihak  yang  terlibat  dalam  pada proyek-proyek  pembangkit  listrik  di Indonesia, terutama penyedia jasa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  B. W. L. Masinambow and P. H. Gosal. (2021).  “Tantangan  Dan  Peluang Dunia  Jasa  Konstruksi  Di  Tengah Pandemik  Covid- 19,”  vol.  17,  no.  1, pp. 9 – 14.
[2] Dewi,  C.  I.  D.  L.  (2020).  “Tanggung Jawab  Atas  Wanprestasi  Pada  Jasa Konstruksi  Akibat  Pandemi  Covid- 19”. Yustitia, Vol. 14 No. 1 , 1-10.
[3]  FIDIC, FIDIC  RED  BOOK. ”Condition of Contract”. GENEVA: FIDIC.
[4]  FIDIC Guidance Memorandum.
(2020).  “Fidic  Covid -19  Guidance
Memorandum  To  Users  of  Fidic
Standard Forms of Works Contract”.
International Federation
of Consulting Engineers.
[5] Hardjomuljadi,  S.  (2014).  “Factor analysis  on  causal  of  construction claims  and  disputes  in  Indonesia (with  reference  to  the  construction of  hydroelectric  power  project  in Indonesia)”.  Int.  J.  Appl.  Eng.  Res., Vol. 9 No. 22, 12421 – 12446.
[6]  Hardjomuljadi, S.
(2015).
“Manajemen Klaim Konstruksi FIDIC
Condition  Of  Contract ” .  Logoz Publishing.
[7] Hardjomuljadi, S. (2016). “Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Konstruksi ” . Logoz Publishing
[8]  M. Pekerjaan, U. Dan, and P. Rakyat. (2020). “jdih.pu.go.id,”.
[9]  Ogunnusi,  M.  Hamma-Adama,  M., Salman,  H.,  and  Kouider,  T.  (2020).
“COVID - 19  Pandemic :  The  Effects and  Prospects  in  the  Construction Industry” Int. J. Real Estate Stud., Vol. 2 No. 2, 120 – 128.
[10]  Rezakhani,  P.  (2 012).  “Classifying Key  Risk  Factors  in  Construction Projects”  Bull.  Polytech.  Inst.  Jassy, Constr.  Archit.  Sect.,  Vol.  62  No.  2,
27 – 38.
[11]  Rostiyanti,  S.  F.,  dan  Hansen,  S. (2017).  “Perspektif  Pemilik  Proyek Terhadap  Permasalahan  Dalam Manajemen  Klaim  Ko nstruksi”.  J. Spektran, Vol. 5 No. 2, 122 – 129.
[12]  Shibani, A., Hassan, D., and Shakir, N.
(2020). “The Effects of Pandemic on Construction  Industry  in  the  UK” . Mediterr.  J.  Soc.  Sci.,  Vol.  11  No.  6,
48 – 60.
[13]  Singarimbun,  M.,  dan  Effendy. (1995). “Metode Penelitian Survey ” . LP3ES.
[14] Sujarweni, V. W. (2015). “Metodologi Penelitian Bisnis Ekonomi”. Yogyakarta Pustaka Baru, Yogyakarta.
[15] Sujarweni, V. W. (2021). “SPSS Untuk Penelitian”.  Yogyakarta  Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
[16]  Taurano, G. A,  dan Hardjomuljadi, S.
(2013). “Analisis  Faktor  Penyebab Klaim pada Proyek Konstruksi yang Menggunakan  FIDIC  Conditions  of Contract for Plant And Design Build” J. Konstr., Vol. 5 No. 1, 14 – 25.
[17]  Vitri,  G.,  Boy,  W.,  dan  Zayu,  W.  P.
(2020). “Analisis  Faktor  Penyebab Keterlambatan  Pelaksanaan  Proyek Rehabilitasi  Sekolah  Dalam  Masa Pandemi Covid- 19” . Jurnal Rab Cons. Research, Vol. 5 No. 2, 65 – 74.