## Optimasi Alat Berat pada Pemindahan Tanah Mekanis (Studi Kasus Penyediaan Timbunan Tanah Pilihan Pada Pekerjaan Peningkatan Akses Jaringan Pipa Air Bersih Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Booster Senyerang)
ˡ Suhendra, ² Annisaa Dwiretnani,³ Endika ˡ٬ ²Dosen Fakultas Teknik Universitas Batanghari Jambi ³Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Batanghari Jambi Email : Suhendra_domas@yahoo.com

## Abstrak
Pekerjaan Penyediaan tanah timbunan pilihan untuk pembangunan booster Senyerang papa pekerjaan Peningkatan  Akses  Jaringan  Pipa  Air  Bersih  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  menggunakan  alat berat yaitu satu excavator dalam pekerjaan galian material tanah dilokasi quarry dan dua dump truck untuk  pengangkutan  material  tanah  dari quarry ke  lokasi  penimbunan.  Penelitian  ini  menganalisis produktivitas alat berat yang digunakan dalam penyediaan timbunan tanah pilihan dari quarry sampai ke lokasi penimbunan. Kemudian dilakukan optimasi berdasarkan produktivitas, jumlah alat dan biaya yang ditimbulkan. Hasil perhitungan kombinasi alat berat yang digunakan di lapangan menunjukkan belum  optimalnya  produktivitas excavator pada  penyediaan  timbunan  tanah  asli,  dari  quarry  sejauh 11km  dari  lokasi  penimbunan  sebanyak  1365,33  m 3 ,  terhadap  produktivitas dump  truck .  Hasil penelitian  mendapatkan  optimalnya  pekerjaan  penyediaan  tanah  timbunan  adalah  tambahan  jumlah dump  truck sehingga  menjadi  lima  unit.  Optimasi  yang  dilakukan  mempercepat  waktu  pengerjaan (menjadi  tiga  hari,  dari  semula  delapan  hari)  dan  menghasilkan  pengurangan  biaya  sebesar Rp.6.455.000,-
Kata kunci: Optimasi, Alat berat, Excavator , Dump Truck , Produktivitas

## PENDAHULUAN
Pekerjaan Peningkatan akses jaringan pipa air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun  2018  merupakan  kelanjutan  dari  kegiatan  sebelumnya  pada  tahun  2008-2010.  Salah satu  item  pekerjaannya  adalah  pembangunan  Booster  Senyerang.  Pada  pekerjaan  ini, dibutuhkan volume timbunan tanah pilihan untuk halaman yang volumenya 1365,33m 3 . Pada pelaksanaannya, penyediaan tanah timbunan untuk  pekerjaan didominasi dengan peralatan  mekanis.  Dalam  pekerjaan  peningkatan  akses  jaringan  pipa  air  bersih  ini menggunakan  bantuan  alat  berat  berupa excavator dan dump  truck. Penggunaan  alat  berat yang  kurang  tepat  dengan  kondisi  lapangan,  pekerjaan  akan  berpengaruh  pada  rendahnya produktivitas alat dan tidak tercapainya jadwal atau target yang sudah ditentukan.
Berdasarkan  masalah  tersebut  maka  penulis  melakukan  penelitian  untuk  menganalisa kapasitas,  jumlah  kebutuhan  alat  berat,  dan  waktu  pengerjaan  timbunan  tanah  pilihan  pada pekerjaan tersebut dan kemudian dilakukan optimasi pada pekerjaan tersebut.
Optimasi  menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (optimalisasi)  diartikan  sebagai pengoptimalan,  yaitu  proses,  cara,  pembuatan  untuk  menghasilkan  yang  paling  baru. Sedangkan optimasi berasal dari bahasa Inggris Optimization yang berarti optimal.(Maharany dan  Fajarwati,2006).  Pada  penelitian  ini,  analisa  optimasi  diartikan  sebagai  suatu  proses penguraian  durasi  pekerjaan  untuk  mendapatkan  percepatan  durasi  yang  paling  baik (optimal).
Jumlah excavator yang  dibutuhkan  dalam  suatu  pekerjaan  yaitu  dengan  rumus  : (Rochmanhadi, 1985)
n = V We x S x Q Keterangan : N  = Jumlah unit peralatan (unit)
V  = Volume pekerjaan (m 3 ) We  = Waktu efektif hari kerja (hari) S = Standar jam kerja perhari (jam/hari) Q  = Produksi peralatan persatuan-satuan waktu (m 3 /jam) Jumlah dump truck dihitung yaitu dengan rumus : (Rostiyanti, 2002) m = 𝑄 𝑄1 𝑥 𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡) Keterangan : m  = Jumlah unit dump truck Q  = Produksi alat excavator (m 3 /jam) Q1  = Produksi alat dump truck (m 3 /jam)
n = Jumlah unit excavator
Waktu pengerjaan volume tanah dihitung menurut rumus berikut : (Rostiyanti,  2002)
Waktu pengerjaan = Volume tanah (produktivitas alat x jumlah alat)x jam kerja
Besarnya  nilai  asuransi  dan  pajak  kepemilikan  peralatan  diambil  rata-rata  per  tahun sebesar 0,2 % dari harga pokok alat. Dengan rumus sebagai berikut :
𝐹 = 0,2 % 𝑥 𝐵 𝑊 Keterangan : B  :  Harga pokok alat; Rp. W : Jumlah jam kerja alat dalam satu tahun; jam Perhitungan biaya pasti mengunakan rumus berikut :
G = (𝐸 + 𝐹) (B−C) x D W + Ins x E W Keterangan : G : Biaya pasti per jam; Rp.
B : Harga pokok alat setempat; Rp.
C : nilai sisa alat (10% dari harga pokok alat)
D : Faktor angsuran modal E : Biaya pengembalian modal
F : Biaya asuransi dan pajak (0,002 x B atau 0,02 C)
W : Jumlah jam kerja dalam satu tahun
Faktor angsuran modal
𝐷 = i x(1+i)ᴬ (1+i)ᴬ−1
Biaya Pengembalian Modal  E = (B−C) x D W Keterangan : A
: Umur ekonomis alat; tahun
i : Tingkat suku bunga per tahun; % B : Harga pokok alat; Rp.
C : Nilai sisa alat; % W : Jumlah jam kerja alat dalam satu tahun; jam
Menurut  Permen  PUPR  no.  28  tahun  2016,  biaya  operasional  adalah  biaya  yang dikeluarkan pada saat menyewa alat berat. Biaya operasi terdiri dari :
a. Biaya Bahan Bakar (H) H = (12 s/d 15)% x HP
Keterangan :
H : Banyaknya bahan bakar yang dipergunakan dalam 1 (satu) jam; Liter/jam HP
: Horse Power , kapasitas tenaga mesin
12% : Persentase untuk alat dalam pemakaian ringan
15% : Persentase untuk alat dalam pemakaian berat
b. Biaya Pelumas (I)
Banyaknya minyak pelumas (termasuk pemakaian minyak  yang lain serta grease )  yang dipergunakan  oleh  peralatan  yang  dihitung  dengan  rumus  dan  berdasarkan  kapasitas tenaga mesin.
I = (2,5 s/d 3)% x HP Keterangan :
I : Banyaknya minyak pelumas yang dipakai dalam 1 (satu) jam; Liter/jam HP : Horse Power , kapasitas tenaga mesin 2,5% : Persentase untuk alat dalam pemakaian ringan
3% : Persentase untuk alat dalam pemakaian berat
c. Biaya Bengkel (J) Besarnya biaya bengkel (wokshop) per jam dihitung dengan rumus sebagai berikut : J = (6,25 s/d 8,75)% x B/W
Keterangan : B : Harga pokok alat setempat; Rp. W : Jumlah jam kerja alat dalam 1 (satu) tahun; Jam 6,25% : Persentase untuk pemakaian ringan
8,75% : Persentase untuk pemakaian berat
d. Biaya Perbaikan (K)
Untuk  menghitung  biaya  perbaikan  termasuk  penggantian  suku  cadang  yang  aus dipakai rumus : K = (12,5 s/d 17,5)% x B/W Keterangan :
B : Harga pokok alat setempat; Rp. W : Jumlah jam kerja alat dalam 1 (satu) tahun; Jam 12,5% : Persentase untuk pemakaian ringan
17,5% : Persentase untuk pemakaian berat
e. Upah Operator (L) dan Pembantu Operator (M)
Biaya operator tergantung dari tiap daerah, untuk menghitung biaya upah operator dan pembantu operator dipergunakan rumus berikut :
Operator = 1 orang/jam x OP1 Pembantu Operator = 1 orang/jam x OP2
f. Biaya Operasional (P)
P = H+I+J+K+L+M Keterangan :
H  : Biaya bahan bakar
I  : Biaya minyak pelumas J  : Biaya bengkel
K  : Biaya perbaikan
L  : Biaya operator/driver M  : Biaya pembantu operator Kapasitas produksi per jam (P)
P = q x 3600 x E Cm
Keterangan : P = Produktivitas per jam (m3/jam) q = Produksi per siklus (m3) E = Efisiensi kerja
Cm = Waktu siklus Waktu siklus Cm = Waktu gali + Waktu putar x 2 + Waktu buang Keterangan : Cm = Waktu siklus Produksi per siklus (q) q=  ql x K Keterangan : q = Produksi per siklus (m3) ql = Kapasitas bucket K = Factor bucket Kapasitas produksi per jam : 𝑄 = 𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60 𝑊𝐷 𝑥 𝑇𝑠 𝑚3 Keterangan : V  = Kapasitas bak; ton F k = Faktor pengembangan bahan F a = Faktor efisiensi alat D = Berat isi material (lepas atau gembur); ton/ m 3
T s = Waktu Siklus; menit Waktu Siklus : T s = T 1 + T 2 + T 3 + T 4 Keterangan : T 1 = Waktu memuat
T 1 = 𝑉 𝑥 60 𝐷 𝑥 𝑄 𝑒𝑥𝑐 ; 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
T 2 = Waktu tempuh isi
T 2 = ( 𝐿 𝑉1 )  𝑥 60 ; 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
T 3 = Waktu tempuh kosong
T 3 = ( 𝐿 𝑉2 )  𝑥 60 ; 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 T 4 = Waktu lain-lain; menit

## METODE PENELITIAN
Secara ringkas, penelitian ini bisa dilihat dari bagan alir penelitian berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Volume  pekerjaan  timbunan  tanah  pilihan  sebanyak  1365,33m 3 merupakan  timbunan yang  sudah  dipadatkan.  Quarry  timbunan  berupa  lahan  tanah  asli.  Sehingga  faktor  pengali volume untuk pekerjaan timbunan ini adalah 1,39 (Rochmanhadi, 1985). Selanjutnya volume timbunan dihitung berdasarkan volume tanah lepas/ gembur. Hasil perhitungan produktivitas excavator dan dump truck dapat dilihat pada table-tabel berikut.
Tabel 1. Perhitungan Kapasitas Produksi Excavator No Uraian Kode Koef Kuantitas Satuan 1 Input Data Volume timbunan : 1365,33 x 1,39 1897,81 m 3 Jam kerja efektif per hari Tk 7 jam Waktu gali 11 detik Waktu putar 4 detik Waktu buang 5 detik 2 Alat berat Excavator Kapasitas bucket ql 0,91 m 3 Faktor bucket (tabel 2.6) K 0,8 m 3 Engine rated power HP 168 Efisiensi kerja (tabel 2.3) E 0,81 Produksi per siklus  q = ql x k q 0,728 m 3 waktu siklus, Cm Cm = waktu gali + (waktu putar x 2) + waktu buang cm 24 detik Produktivitas per jam 𝑄 = 𝑞𝑥3600𝑥𝐸 𝐶𝑚 Q 88,45 m 3 /jam Kapasitas produksi per hari  Qh = Tk x Q Qh 619,16 m 3 /hari Koefisien alat 1 : Q koef 0,0113 m 3 /jam
Sumber : Data Olahan (2019)
Hasil dari perhitungan pada tabel 1. Menunjukkan bahwa kapasitas produksi excavator adalah  88,45  m 3 /jam.  Jam  kerja  efektif  alat  dalam  satu  hari  adalah  7  jam,  sehingga produktivitas excavator per hari adalah 619,16 m 3 /jam.
Tabel 2. Perhitungan Kapasitas Produksi Dump Truck No  Uraian Kode Koef Kuantitas Satuan 1  Input Data Jarak quary ke lokasi pekerjaan L 11 Km Tebal timbunan t 0,5 m Berat isi tanah lepas (tabel 2.1) D 1,2 Ton/m 3 Kapasitas Excavator Qecv 88,45 m 3 /jam Jam kerja per hari Tk 7 Jam 2  alat berat Dump Truck kapasitas Dump Truck V 24 Ton/m 3 Faktor efesiensi alat Fa 0,83 Kecepatan rata-rata muatan V1 30 Km/jam Kecepatan rata-rata kosong V2 40 Km/jam Waktu siklus, T1+T2+T3+T4 Ts 54,07 menit Waktu memuat, (Vx60) : (D x QEvc) T1 13,57 menit Waktu tempuh isi, (L : v1) x 60 T2 22 menit Waktu tempuh kosong, (L : v2) x 60 T3 16,5 menit Waktu lain-lain T4 2 menit Kapasitas produksi per jam 𝑄 = 𝑉𝑥𝐸 𝑎 𝑥60
𝐷𝑥𝑇 𝑠 Q 18,42 m 3 /jam Kapasitas produksi per hari, Tk x Q Qh 128,95 m 3 /hari Koefisien alat, 1 : Q Koef 0,054 m 3 /hari
Sumber : Data Olahan (2019)
Hasil  perhitungan  pada  tabel  2.  Menunjukkan  bahwa  kapasitas dump  truck yang digunakan  adalah  18,42  m 3 /jam.  Jam  kerja  efektif  alat  dalam  satu  hari  adalah  7  jam  kerja, sehingga produktivitas satu dump truck per hari adalah 128,95 m 3 /hari.
Tabel 3. Waktu Pengerjaan Alat Berat (Volume timbunan 1897,81 m 3
) No Nama alat berat Jumlah alat berat (dilokasi) Produktivitas Alat (m 3 /hari) Total Produktivitas alat berat (m 3 /hari) Waktu kerja (hari) Waktu kerja (hari) (1) (2) (3) (4) (5) = (4)x(3) (6)=(4/5) (7) 1 Excavator 1 619,16 619,16 3,07 3 2 Dump Truck 2 128,95 257,90 7,36 8 Total waktu pekerjaan Hari 8 Jam 56 Sumber : Data Olahan (2019)
Hasil  perhitungan  pada  tabel  3.  Menunjukkan  lama  waktu  pekerjaan  yang  berbeda untuk excavator dan dump truck . Excavator membutuhkan waktu 3 hari untuk menyelesaikan timbunan  pilihan  sebanyak  1897,81  m 3 .  Sedangkan dump  truck membutuhkan  waktu  8  hari kerja, karena kedua alat tersebut saling terkait maka total lama pengerjaan timbunan pilihan oleh kedua alat tersebut (1 excavator dan 2 dump truck ) adalah 8 hari kerja.
Agar  pengerjaan  tersebut  dapat  dioptimalkan  maka  perlu  disesuaikan  jam  kerja excavator dengan dump truck . Dalam hal ini diperlukan penambahan jumlah dump truck . Jumlah  unit dump truck yang  dibutuhkan  untuk  mengimbangi  produktivitas  excavator dalam satu hari adalah sebagai berikut :
m   = 𝑄 𝑄1 𝑥 𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡) Q   = 619,16 m 3 /jam Q1 = 128,95 m 3 /jam n    =  1 (jumlah unit excavator ) m   = 4,80 ≈ 5 unit dumptruck.
Tabel 4. Jumlah Hari Kerja Berdasarkan Optimasi Alat Berat
No Nama alat berat Jumlah alat berat Volume timbunan (m 3 ) Produktivitas alat berat (m 3 /hari) Waktu kerja (hari) Waktu kerja (pembulatan) (hari) 1 2 3 4 5 6 = 4/5 7 1 Excavator 1 1897,81 619,16 3,07 3 2 Dump Truck 5 1897,81 644,76 2,94 3 Total waktu pekerjaan Hari 3 Jam 21
Sumber : Data Olahan (2019)
Hasil perhitungan pada tabel 4. Menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan timbunan tanah dengan volume 1.897,81 m 3 dapat terselesaikan dengan kurun waktu pekerjaan 3 (tiga) hari  atau  21  jam  kerja  serta  dengan  kombinasi  alat  berat  1  unit excavator dan  5  unit dump truck. Selanjutnya  dihitung  biaya  penggunaan  alat  berat. Komponen biaya  pasti  dan  tidak pasti/ operasional yang digunakan sesuai dengan yang digunakan pada pekerjaan Peningkatan Akses Jaringan Pipa Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## Tabel 6. Perhitungan Biaya Pasti (G)
Sumber : Data Olahan (2019)
Tabel 6. Perhitungan Biaya Tak Pasti / Operasional (P)
Na ma Ala t B er at Ha rga Ala t (jut a rp. ) Ja m Ke rja Ala t pe r tahun ( Ja m) T ena ga a lat be ra t (HP) Biaya Bahan bakar dan pelumas (Rp.)
Biaya Bengkel dan Perbaikan (Rp.)
Upah (Rp.)/jam
B iaya ope ra sional a lat be ra t pe r jam (R p. ) B aha n ba ka r 15% x HP x
HB M inyak pe lum as 3% x HP xH O B engke l 8, 75% x B /W P er ba ikan 17, 50% x
B /W Ope rator / Sopir P embantu Ope rator
/Sopi r B W HP H I J K L M P = H+I+J+K+L+M Excava tor 1.350 2.0 00 16 8 327.600 201.600 59.063 118.125 16.50 0 13.50 0 736.387,50 Dump truck 822 2.0 00 26 0 507,000 312.000 35.963 71.925 11.50 0 10.27 5 948.662,50 KETERANGAN  : 1 Suku Bunga : 10 % per tahun 2 Upah Operator : Rp. 16.500 per orang per jam 3 Upah Pemb.Operator : Rp. 13.500 per orang per jam 4 Upah Sopir : Rp. 11.500 per orang per jam 5 Upah Pemb.Sopir : Rp. 10.275 per orang per jam 6 Harga Bahan Bakar Solar (HB) : Rp. 13.000 per Liter 7 Minyak Pelumas (HO) : Rp. 40.000 per Liter
Sumber : Data Olahan (2019)
Hasil perhitungan pada tabel 6. Dapat dilihat bahwa perhitungan biaya operasional per unit dan per jam alat berat (P) sebagai berikut : a. Excavator , dengan biaya operasional sebesar      Rp. 736.387,50/jam
b. Dump truck , dengan biaya operasional sebesar     Rp. 948.662,50/jam
Tabel 7. Perhitungan Harga Satuan Dasar Alat Sesuai Keadaan Di Lapangan No Nama alat Kebutuhan alat berat (unit) Jam kerja alat berat (jam) Komponen Biaya sewa alat berat per jam (Rp.) Harga sewa alat berat (S) (Rp.) Biaya pasti (G) Biaya operasional (P) Jumlah (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (e) + (f) (h) = (c) x (d) x (g) 1 Excavator 1 21 122.248,51 736.387,50 858.636,01 18.031.356,21 2 Dump truck 2 56 74.435,76 948.662,50 1.023.098,26 114.587.005,12 Total biaya sewa alat berat 132.618.361,33
Sumber : Data Olahan (2019)
Hasil  perhitungan  pada  tabel  7  menunjukkan  total  biaya  sewa  sebesar Rp.
132.618.361,33
Nama Alat Berat Harga alat berat (juta rp.) Umur alat berat (Thn) Jam Kerja alat berat per tahun (Jam) Komponen Biaya pasti alat berat Biaya pasti alat berat per jam (Rp.) Nilai Sisa alat berat (juta rp.) Faktor Angsura n Modal Biaya Pengembalia n Modal (Rp.) Biaya Asuransi (Rp.) B A W C= 10% B D E F G = E + F Excavator 1.350 5 2.000 135 0,19901 120.898,51 1.350,00 122.248,51 Dump truck 822 5 2.000 82,2 0,19901 73.613,76 822,00 74.435,76

## Tabel 8. Perhitungan Optimasi Harga Satuan Dasar Alat (S)
No Nama alat Kebutuhan alat berat (unit) Jam kerja alat berat (jam) Komponen Biaya sewa alat berat per jam (Rp.) Harga sewa alat berat (S) (Rp.) Biaya pasti (G) Biaya operasional (P) Jumlah (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) = (e) + (f) (h) = (c) x (d) x (g) 1 Excavator 1 21 122.248,51 736.387,50 858.636,01 18.031.356,21 2 Dump truck 5 21 74.435,76 948.662,50 1.023.098,26 107.425.317,30 Total biaya sewa alat berat 125.456.673,51
Sumber : Data Olahan (2019)
Hasil perhitungan pada tabel 8. Dapat dilihat bahwa perhitungan biaya sewa alat berat (S) setelah dioptimalkan adalah Rp. 125.456.673,51

## SIMPULAN
Berdasarkan analisa dan hasil penelitian  pada pekerjaan Peningkatan Akses Jaringan Pipa Air Bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat,  diperoleh kesimpulan antara lain : 1. Produktivitas  1  unit excavator yaitu  88,45  m 3 /jam  atau  619,16  m 3 /hari.  Sedangkan produktivitas 1 unit dumptruck yaitu 18,42 m 3 /jam atau 128,95 m 3 /hari.
2. Berdasarkan  alat  yang  tersedia  dilapangan  1  unit excavator dan  2  unit dumptruck ,  maka diperlukan  waktu  penyelesaian  pekerjaan  adalah  8  hari.  Dimana  jam  kerja dumptruck adalah 56 jam dan excavator 21 jam.
3. Setelah  dioptimasi  berdasarkan  produktivitas  1  unit excavator diperoleh  jumlah dumptruck yang  dibutuhkan  sebanyak  5  unit dumptruck dengan  total  waktu  pelaksanaan adalah 3 hari (21 jam kerja).
4. Hasil  optimasi  penggunaan  alat  berat  dari  kombinasi  1 excavator dan  2  dumptruck menjadi  1 excavator dan  5 dumptruck menghasilkan  pengurangan  biaya  sewa  sebesar Rp.132.618.361,33 – Rp.125.456,51 = Rp. 7.161.687,82

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim  Informasi  Spesifikasi  Alat  Berat  Excavator  (http://www.hexindo-tbk.co.id)  diakses pada 20 Desember 2018
Anonim Informasi Spesifikasi Dump Truck (http://www.hino.co.id ) diakses pada 16 Oktober 2018)
Fatena Susy R. (2002), “ Alat-alat Berat Untuk Proyek Konstruksi ”, Rineka Cipta, Jakarta Fatena  Susy  R.  (2008),  “ Alat-alat  Berat  Untuk  Proyek  Konstruksi  Edisi  Kedua ”,  Rineka Cipta, Jakarta
Maharani,  Leny  dan  Fajarwati.  (2006),  “ Analisis  Optimasi  Percepatan  Durasi  Proyek Dengan Metode Least Cost Analysis ”.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (2016). Analisis Harga Satuan pekerjaan Umum . Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rochmanhadi. (1985). Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Dengan Menggunakan Slat-Alat Berat . Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum Rochmanhadi,  (1992),  “ Alat-alat  Berat  Dan  Penggunaannya ”,  Badan  Penerbit  Pekerjaan Umum, Jakarta
Rostiyanti.  (1999),  “ Produktivitas  Alat  Berat  Pada  Proyek  Konstruksi ”,  Rineka  Cipta, Jakarta
Soeharto  I,  (1995),  “ Manajemen  Proyek  Dari  Konseptual  Sampai  Operasional”, Erlangga ”, Jakarta
Tenriajeng,A.T.2003.  Diktat  Kuliah Pemindahan  Tanah  Mekanis ,  Gunadarma  Cipta, Jakarta.
Wilopo,  Djoko.  (2009),  Metode  Konstruksi  Dan  Alat-Alat  Berat.  Jakarta  :  Universitas Indonesia (UI-Press)