http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.61
Jaya,  K.S.  (2020)  Analisis  Perbandingan  Pembangunan  Rumah  Sederhana-Murah  Konstruksi  Panel  EPS  dengan Konstruksi Konvensional. Buletin Profesi Insinyur 3(1) 017-022

## Analisis Perbandingan Pembangunan Rumah Sederhana-Murah Kontruksi Panel EPS Dengan Kontruksi Konvensional
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa apakah  kontruksi  dinding  pracetak  dalam    hal  ini Panel EPS lebih  efisien dari segi waktu  dan biaya jika dibandingkan  dengan  kontruksi  konvensional.  Pada penelitian ini, metode yang dilakukan adalah analisis perbandingan  waktu  dan  biaya  pada  dinding  rumah sederhana  murah  yang  luas  dan  bentuknya  sama terhadap  kontruksi  panel  EPS  dengan  kontruksi konvensional. Penelitian ini difokuskan pada bangunan Rumah Sederhana Murah tipe 36 sebagaimana  program  pemerintah  dalam  mengatasi backlog  perumahan.  Dari  penelitian  ini  diperoleh hasil  bahwa  secara  keseluruhan  biaya  pekerjaan dinding pada rumah sederhana-murah yang menggunakan  kontruksi  panel  EPS  lebih  murah  dari segi  biaya  dan  lebih  cepat  dari  segi  waktu pelaksanaanya dibandingkan dengan kontruksi konvensional
Kata kunci : Konvensional, Pracetak, Panel, EPS, Baja ringan, AHSP.
Diajukan: 29 Mei 2020 Direvisi: 4 Juni 2020 Diterima: 14 Juni 2020 Dipublikasikan online: 17 Juni 2020
Karel Soekma Jaya 12
1 Mahasiswa  Program  Studi  Pendidikan  Profesi  Insinyur, Universitas Lambung Mangkurat
2 Pengembang  Perumahan  PT  Cipta  Griya  Sarana  Asri, Balikpapan

##  karelsja@yahoo.co.id

## Pendahuluan
Dinding  adalah  salah  satu  komponen  elemen bangunan yang berfungsi memisahkan dan membentuk ruangan.  Dinding  juga  berfungsi  untuk  memisahkan ruangan dengan lingkungan luar.
Sampai saat ini bata merah, batako atau bataringan (kontruksi  konvensional)  masih  banyak  digunakan sebagai dinding bangunan rumah tinggal dan bangunan gedung.  Begitu  juga  dalam  industri  perumahan terkhusus untuk rumah sederhana murah, dengan kata lain  masih  jarang  yang  menggunakan  dinding  panel pracetak.  Mitode  pemasangan  dinding    dari  bata konvensional    harus  diatur  dan  tersusun  secara bertangga dan diperkuat oleh struktur kolom dan  balok praktis setiap  jarak maksimal 3 meter.
Seiring  dengan  kemajuan  dan  perkembangan teknologi  konstruksi  bangunan  gedung  yang  semakin pesat, mulailah diciptakan kontruksi pracetak. Terdapat banyak variasi bahan atau material yang digunakan dan direkayasa  sehingga  menghasilkan  produk  kontruksi pracetak  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Salah satu inovasi dibidang kontruksi pracetak adalah dinding panel  pracetak  (panel  precast).  Produk  panel  pracetak dapat  dipasang    dengan    cepat    dan  berkualitas,  baik dari  sisi  struktur maupun dari sisi arsitektur.
Pada    umumnya    produk    pracetak  adalah  untuk komponen-komponen yang berulang (repetitif), sehingga  prosesnya cukup dibuat satu sebagai contoh, jika  hasilnya  memuaskan,  maka  akan  dikerjakan  yang lainnya dengan kualitas yang sama. Kontruksi seperti ini sering digunakan untuk  proyek-proyek apartemen dan bangunan tinggi  lainya, dengan alasan praktis dan lebih rapi.  Adapun  kontruksi  panel  pracetak  yang  akan  kita bahas  disini  adalah  panel  EPS.  Oleh  karena  itu,
penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah dinding  rumah  sederhana-murah  konstruksi  panel  EPS lebih murah dibandingkan dengan konstruksi konvensional menggunakan Batako.

## Hipotesa
Biaya  untuk  pekerjaan  dinding  konvensional (batako)  lebih  mahal  dibanding  dinding  panel  EPS. Waktu  pelaksanaan  pekerjaan  dinding  konvensional (batako) lebih lama dibanding dinding panel EPS.

## Metode
Proyek  adalah  suatu  kegiatan  yang  bersifat sementara  yang  dibatasi  oleh  jangka  waktu  tertentu, dibatasi alokasi sumber daya dan dibatasi oleh sumber pembiayaan, untuk tujuan dan hasil  yang spesifik atau unik.

## Rumah Sederhana Murah
Rumah Sederhana Murah adalah program pembangunan  rumah  yang  diperuntukkan  bagi  MBR melalui  program  KPR  subsidi  Pemerintah.  Yang  harga maksimalnya telah ditentukan oleh Keputusan Menteri PUPR.  Spesifikasi  teknik  kontruksi  rumah  murah  tidak dibatasi  oleh  Pemerintah,  kecuali  tipe  atau  luasan bangunan wajib 36 meter persegi.

## Dinding Panel EPS
Struktur  panel  EPS  adalah  terbuat  dari  tiga  lapisan bahan  atau  material  yang  saling  terikat  secara  presisi. Lapisan  inti  memiliki  kepadatan  rendah  (polysterine) dan  lapisan  kulit  memiliki  kepadatan  yang  tinggi  dan tipis.  Kombinasi  lapisan  tersebut  menghasilkan  panel
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.61
komposit yang memiliki kekakuan struktural yang tinggi dan berbobot rendah. Keunggulan dari panel EPS adalah mereduksi  panas,  ringan,  kuat,  ramah  lingkungan, permukaan halus, mudah dibentuk dan sangat aplikatif, sehingga  penggunaan  panel  EPS  ini  mulai  semakin diminati.  Betuk  dan  spesifikasi  panel  EPS  dapat  dilihat pada Gambar 1.

## Dinding Konvensional
Macam-macam  kontruksi  dinding  yang  dikerjakan dengan mitode konvensional antara lain pasangan bata merah,  pasangan  batako  dan  pasangan  bata    ringan. Dinding  bata  ringan  memiliki  bobot  yang  lebih  ringan dibandingkan  dengan  bata  merah  dan  batako.  Namun harga  bata  ringan  cukup  mahal  sehingga  jarang digunakan  untuk  perumahan  subsidi.  Oleh  karenanya kontruksi  dinding  konvensional  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  batako.  Adapun  dimensi  batako yang banyak dipasaran Kota Balikpapan adalah tebal 75 mm, tinggi 165 mm dan panjang 275 mm.

## Gambar 1 Panel EPS (75x600x3000) mm

## Anggaran Biaya  Proyek Konstruksi
Rencana  Anggaran  Biaya  Proyek  Kontruksi  adalah perhitungan  banyaknya  biaya  yang  diperlukan  untuk bahan  dan  upah  kerja  serta  biaya-  biaya  lain  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  suatu  proyek kontruksi. Anggaran biaya merupakan harga dari bahan bangunan  dan  upah  kerja  yang  dihitung  dengan  teliti, cermat berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan.
Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan  (AHSP-SNI)  adalah alat  yang  digunakan  untuk  menghitung  harga  satuan pekerjaan  konstruksi  yang  diterbitkan  oleh  instansi terkait di setiap Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  analisa  harga satuan pekerjaan (AHS) SNI Kota Balikpapan tahun 2018 untuk  pekerjaan  batako  dan  analisa    harga  satuan pekerjaan pemasangan dinding panel EPS menggunakan kondisi di lapangan.

## Waktu Pelaksanaan Proyek Konstruksi
Time schedule adalah rencana  alokasi  waktu untuk menyelesaikan  masing-masing  item  pekerjaan  proyek, yang  secara  keseluruhan  bisa  disebutkan  sebagai rentang  waktu  yang  ditetapkan  untuk  melaksanakan suatu proyek kontruksi. Berdasarkan pengertian diatas bahwa  schedule  proyek  merupakan  waktu  yang direncanakan untuk menyelesaikan proyek tersebut.

## Pertimbangan Teknis dan Batasan Masalah
 Penelitian  ini  difokuskan  pada  bangunan  Rumah Sederhana  Murah  tipe  36  sebagaimana  program pemerintah  dalam  mengatasi  backlog  perumahan sebagai  mana  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  1 Tahun 2011.
 Penelitian  ini  dikhususkan  terhadap  pekerjaan dinding pada bangunan rumah (Rumah Sederhana Murah).
 Struktur  rumah  yaitu  sloof,  kolom  dan  balok menggunakan bajaringan PRAKTIS U75.100 sebagaimana  spesifikasi  dalam  Brosur  Kolom Praktis Baja Ringan (PT. Tata Logam, 2016).  Analisa Harga Satuan Pekerjaan dinding menggunakan  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan AHSP) Kota Balikpapan tahun 2018 (Dinas PU Kota
Balikpapan,  2018).  Analisa    harga    satuan pekerjaan    dinding  panel  EPS  dihitung  secara global, sehingga diperoleh harga satuan per-meter persegi.
 Analisa    waktu    pelaksanaan    dinding  panel  EPS menggunakan  asumsi  kebutuhan  tenaga  perhari atau  rata-rata  nilai  produktifitas  pekerja  perhari, berdasarkan  analisa  data  pekerjaan  dinding    EPS. Analisa  waktu  pelaksanaan  dinding  konvensional (batako tanpa diplester) maupun dinding panel EPS menggunakan  asumsi  kebutuhan  tenaga  perhari atau rata-rata nilai  produktifitas pekerja  perhari, berdasarkan analisa data pekerjaan dinding batako tidak diplester.
 Pembahasan  perhitungan  hanya  sebatas  analisa biaya pekerjaan dinding dan tidak menghitung dari segi kekuatan struktur. Perhitungan harga sebatas material,  upah  kerja  dan  alat,  tidak  menghitung faktor resiko dan lansir  material.
Sekalipun dalam penelitian ini tidak  memperhitungkan kekuatan  struktur  dan  kekuatan  bahan,  akan  tetapi untuk  menjamin bangunan rumah tersebut  memenuhi ketentuan  bangunan  yang  dipersyaratkan,  maka struktur bajaringan dirancang mengikuti petunjuk yang diatur  dalam  Petunjuk  Praktis  Bangunan  Domus  (PT. Tatalogam Lestari, 2019). Dan produksi atau pembuatan panel EPS  merujuk pada kekuatan yang setara  dengan produk  PT.  Bakrie  Building  Industri  sebagai  mana tercantum dalam Katalog BBI Prefab Solution (PT. Bakrie Building Industri, 2019), dan produk-produk EPS buatan china. Yang mana panel EPS tersebut terdiri dari lapisan luar berupa viber semen yang dirancang menggunakan produk KalsiBoard atau produk Nusa Board perhatikan Katalog  Produk  KalsiBoard  Jenis  dan  Spesifikasi (KalsiBoard, 2010) dan Jenis dan Spesifikasi Produk Nusa Board  (Nusa  Board,  2015),  dan  lapisan  bagian  dalam berupa  polysterene  yang  memiliki  density  16  Kg/m³ mengikuti standar yang berlaku di Inggris sebagaimana
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.61
density  yang  disebutkan  pada Technical  Data  Sheet , Page  42 (Izocam  Manto  Izopor,  2014)  dan Technical Data Sheet for Expanded Polystyrene board for Alreflex Platinum (Thermal  Economics  Ltd,  2013).  Serta direkatkan  menggunakan  tekanan  memakai  perekat Flexiboand  (Dua  Komponen  Perekat  Polyurethane Untuk  Panel  EPS  Viber  Kalsium  Silikat  (Beijing  Comens New Materials Co. Ltd, 2018))

## Hasil Kerja
Berdasarkan  gambar  rencana  dinding  suatu bangunan rumah,  maka dapat dihitung  jumlah volume luas dinding permeter persegi, sehingga dapat diketahui pula  berapa  banyak  volume  material-material  yang akan dipakai atau digunakan.
Seperti  hal  dalam  penelitian  ini,  dimana  jumlah volume luas  dinding permeter persegi  dapat diketahui dengan  menghitung  jumlah  luas  dinding  seperti  pada Table 1 berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3.
Gambar 2 Gambar Rencana Dinding A-G

## Analisa

## Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding Panel EPS
Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pekerjaan dinding panel EPS adalah rumah sederhana murah yang seluruh kontruksi dindingnya  menggunakan panel EPS.
Dan selanjutnya  untuk perhitungan biaya pekerjaan panel  EPS  seperti  yang  tercantum  pada  Tabel  4 merupakan penjumlahan biaya pabrikasi atau pembuatan  panel  EPS  pada  Tabel  2  dengan  biaya pekerjaan pemasangan panel EPS pada Tabel 3.
Tabel 1 : Daftar volume Pekerjaan Dinding
Tabel 2 Harga Satuan Pekerjaan Pabrikasi Panel EPS
Tabel 3 Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan Panel EPS
Uraian Kebutuhan Sat. Koefisien H. Satuan Jum. Harga Bahan Panel EPS Lbr 1,000 329.883 329.883 Sekrup Buah 3,000 645 1.935 Dempul Kg 0,040 12.500 500 Alat Bor listrik Hari 0,040 1.100 44 Mesin listrik Hari 0,040 4.225 169 Upah Pekerja Org 0,110 125.000 13.750 Tukang batu Org 0,011 175.000 1.925 Mandor Org 0,001 200.000 220 348.426 34.843 383.269 212.927 Jumlah Overhead 10% HSP HSP Pemasangan 1 M2 Panel EPS
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.61

## Perhitungan Biaya Pekerjaan Dinding Batako
Pada penelitian ini yang dimaksud dengan pekerjaan dinding  Batako  adalah  rumah  sederhana  murah  yang seluruh kontruksi dindingnya   menggunakan pasangan batako yang tidak diplester dan tidak diaci, kecuali pada dinding teras dan dinding depan sebelah luar saja.
Tabel 4 Hasil Perhitungan Total Biaya Pekerjaan Dinding Panel EPS
Tabel 5 Harga Satuan Pekerjaan Pasangan batako
Tabel 6 Harga Satuan Pekerjaan Plesteran dan Acian
Selanjutnya    perhitungan  biaya  pekerjaan  dinding batako  merupakan  penjumlahan  biaya  pekerjaan pasangan batako dengan biaya pekerjaan plesteran dan acian  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Tabel  5,  Tabel  6 dan Tabel 7.
Pada dinding C dan F yang menggunakan kontruksi pasangan  batako  yang  diplester  dan  diaci  pada  sisi
sebelah luarnya dan pada dinding G diplester dan diaci di  kedua  sisinya,  sehingga  secara  keseluruhan menambah  komponen  pekerjaan  yang  berakibat  pada biaya  yang  lebih  mahal  7,10%  dari  biaya  pekerjaan dinding panel EPS.
Tabel  7 :  Hasil  Perhitungan  Total  Biaya  Pekerjaan Dinding Batako diplester dan diaci

## Perbandingan Dan Selisih Biaya Kontruksi
Dari Tabel 8 dan Gambar 4 dapat dilihat dengan jelas bahwa biaya pekerjaan dinding menggunakan kontruksi panel  EPS  lebih  mahal  5,8%  dari  biaya  yang menggunakan  kontruksi  konvensional,  kecuali  untuk dinding C, F dan G.
Tabel 8 Perbandingan Dan Selisih Biaya Kontruksi
Perbandingan Waktu Dan Biaya Sewa Scaffolding
Karena  dalam  penelitian  ini  hanya  membahas tentang  perbandingan  bangunan  rumah  sederhana murah  tipe  36,  yang  menggunakan  spesifikasi  teknik yang  sama,  kecuali  pada  kontruksi  dinding,  maka  alat bantu yang digunakan adalah sama, yaitu scaffolding .
Adapun  jumlah  escafolding  yang  digunakan  dalam pelaksanaan pekerjaan dinding pada rumah sederhana murah  tipe  36  ini  adalah  sebanyak  2  unit.  Yang  mana pemakaian  atau  sewa scaffolding untuk  pekerjaan dinding  Panel  EPS  memerlukan  waktu  selama  3  hari. Sementara  untuk  pemakaian  atau  sewa scaffolding pada  pekerjaan  dinding  batako  memerlukan  waktu
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.61
selama  11  hari.  Sehingga  terdapat  selisih  jumlah  hari pemakaian atau sewa yaitu selama 8 hari.Ini berarti pula terdapat selisih harga sewa scaffolding , yaitu sebesar 8 hari dikali harga sewa scaffolding perhari.
Perbandingan  Waktu  Pelaksanaan  Pekerjaan  Dinding Panel EPS Dengan Dinding Batako
1. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan dinding panel EPS, yaitu sebagai berikut :
Dihitung  berdasarkan  kemampuan  rata-rata  hasil pabrikasi  atau  pembuatan  panel  ESP  yang  dicapai dalam 1 hari kerja (effektif 7 Jam perhari), dalam hal ini  diperoleh  36  Lembar  panel  EPS  atau  64,8  m². Sehingga  pabrikasi  atau  pembuatan  dinding  panel EPS untuk keperluan 1 unit rumah sederhana murah tipe 36 atau 98,43 m² dibutuhkan waktu 1,5 hari. Sementara  untuk  proses  pengeringan  panel membutuhkan waktu 1 hari.
Dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan panel EPS dalam 1 hari kerja adalah  19  Lembar  atau  34  m²  panel  EPS.  Sehingga untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan dinding  panel  EPS  1  unit  rumah  sederhana  murah tipe 36 atau 98,43 m² adalah 3 hari.
Pada  Gambar  5  jelas  tergambar  jumlah  waktu yang  dibutuhkan  dalam  pelaksaan  pekerjaan dinding  panel  EPS  adalah  4,7  hari,  namun  untuk
waktu pekerjaan persiapan, pabrikasi dan pengeringan  panel  EPS  dapat  diabaikan  karena dapat  dikerjakan  pada  saat  bangunan  rumah sederhana  murah  tipe  36  ini  mulai  dilaksanakan, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  waktu  yang dibutuhkan untuk pekerjaan dinding panel EPS pada bangunan rumah sederhana murah tipe 36 adalah 3 hari.
2. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan dinding batako, yaitu sebagai berikut :
Pekerjaan  dinding  batako  dilaksanakan  dalam  3 tahap.  Tahap  Pertama  adalah  pekerjaan  pasangan batako.  Tahap  Kedua  adalah  pekerjaan  plesteran dinding.  Tahap  Ketiga  adalah  pekerjaan  acian dinding.
Adapun  kemampuan  untuk melaksanakan pekerjaan  pasangan  batako  dalam  1  hari  kerja adalah  seluas  9,84  m².  Sehingga  waktu  yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pasangan  batako  1  unit  rumah  sederhana  murah tipe 36 atau 98,43 m² adalah 10 hari.
Sementara waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan plesteran seluas 19,77  m² adalah 1,11 hari.
Dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan pekerjaan acian seluas 19,77 m² adalah 3,89 Jam
Gambar 4 Grafik perbandingan biaya konstruksi
Gambar 5 Schedule pekerjaan dinding EPS
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i1.61
Dimana  luasan  bidang  dinding  yang  diplester  dan diaci  adalah  19,77  m²  yang  merupakan  bidang dinding  C,  F  dan  G  pada  1  unit  rumah  sederhana murah tipa 36.
Pada Gambar 6 dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan  dinding  batako  1  unit  rumah  sederhana murah tipe 36 adalah 11,4 hari.
3. Perbandingan waktu dalam melaksanakan pekerjaan dinding panel EPS dengan dinding batako pada 1 unit rumah sederhana  murah tipe  36, yaitu sebagai berikut :
Pada  Gambar  7  terlihat  dengan  jelas,  bahwa pelaksanaan pekerjaan dinding panel EPS dikerjakan lebih cepat 8,4 hari dibandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dinding batako.
Dimana  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  persiapan, pabrikasi  dan  pengeringan  panel  EPS  diabaikan, karena pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan  pelaksanaan  pekerjaan  lainnya  pada  saat pembangunan  rumah  sederhana  murah  tipe  36 dimulai.
Sehingga pekerjaan dinding panel EPS diselesaikan  dalam  waktu  3  hari.  Sementara pekerjaan  dinding  batako  membutuhkan  11,4  hari (akumulasi  pekerjaan  pasangan  batako,  plesteran dan acian).
Gambar 7 Perbandingan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Dinding Panel ESP Dengan Dinding Batako

## Kesimpulan
Dari hasil analisis, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain:
1. Pembangunan  rumah  sederhana  murah  yang pekerjaan  dindingnya  menggunakan  kontruksi Panel  ESP  lebih  mahal  5,8  %  dari  kontruksi pasangan batako yang tidak diplester dan diaci.
2. Pembangunan  rumah  sederhana  murah  yang pekerjaan  dindingnya  menggunakan  kontruksi pasangan  batako  yang  diplester  dan  diaci    hanya pada  sebagian  dindingnya  (dinding  depan  di  sisi depan  serta  dinding  teras  dikedua  sisinya)  lebih mahal 7,10% dari kontruksi panel EPS.
3. Penggunaan panel EPS menghasilkan dinding yang kedap suara, tahap api, anti rayap dan permukaannya  rata  dan  rapi,  sehingga  dapat langsung dilakukan pekerjaan pengecetan.
4. Penggunaan pasangan batako yang tidak diplester dan diaci ataupun yang dipleser dan diaci sebagian, tidak dapat langsung dilakukan pekerjaan pengecatan  karena  masih  memerlukan  pekerjaan plesteran  dan  acian.  Sangat  diharapkan  sebelum dihuni terlebih dahulu diplester dan diaci.
5. Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan dinding rumah  sederhana  murah  dari  kontruksi  panel  EPS adalah 3 hari.
6. Waktu  yang  diperlukam  untuk  mengerjakan dinding  rumah  sederhana  murah  dari  kontruksi batako  yang  diplester  dan  diaci  pada  sebagian dindingnya adalah 11,4 hari.
7. Waktu  pelaksanaan  pekerjaan  dinding  panel  EPS lebih cepat 8,4 hari dari pekerjaan dinding batako.
8. Untuk  menunjang  pekerjaan  ini  diperlukan  2  unit scafolding,  yang  mana  terdapat  selisih  waktu pemakaian  8,4  muhari, sehingga biaya pemakaian atau sewa scafolding untuk pekerjaan pemasangan batako  lebih  mahal  8,4  hari  di  kali  biaya  sewa scafolding.
9. Secara  keseluruhan  biaya  pekerjaan  dinding  pada rumah  sederhana  murah  yang  menggunakan kontruksi  panel  EPS  lebih  murah  dan  lebih  cepat pelaksanaanya  dibandingkan  dengan  kontruksi konvensional.

## Ucapan Terima kasih
Ucapan  terima  kasih  penulis  kepada  Program  Profesi Insinyur,  Fakultas  Teknik  Sipil  Universitas  Lambung Mangkurat  yang  telah  memfasilitasi  penulis  dalam mempublikasikan Buletin ini.

## Referensi
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.  2012.  Jakarta:  Biro  Hukum  dan Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat.
PT. Tatalogam Lestari. 2019. Petunjuk Praktis Bangunan Domus. Jakarta: PT. TataLogam Lestari.
Dinas PU Kota Balikpapan. 2018. Analisa Harga  Satuan Pekerjaan  SNI  Kota  Balikpapan  Tahun  2018. Balikpapan: Dinas PU Kota Balikpapan.
Mukomoko,  J.  A.  2007.  Dasar  Penyusunan  Anggaran Biaya  Bangunan. Jakarta: Gaya Media  Pratama.
Irika  Widiasanti  &  Lenggogeni.  2013.  Manajemen Konstruksi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
KalsiBoard.  2010.  Katalog  Produk  KalsiBoard  Jenis  dan Spesifikasi. Jakarta: KalsiBoard.
Nusa  Board.  2015.  Jenis  dan  Spesifikasi  Produk  Nusa Board. Jakarta: Nusa Board.
Thermal Economics Ltd. 2013. Technical Data Sheet for Expanded  Polystyrene  board  for  Alreflex  Platinum. Luton: Thermal Economics Ltd.
Izocam Manto Izopor. 2014. Technical Data Sheet, Page 42,  diunduh  dari http://www.Izocam.com.tr pada Agustus 2019.
Beijing  Comens  New  Materials  Co.  Ltd.  2018.  Dua Komponen  Perekat  Polyurethane  Untuk  Panel  EPS Viber Kalsium Silikat. Guangdong: Alibaba.com.
PT.  Bakrie  Building  Industri.  2019.  Katalog  BBI  Prefab Solution. Jakarta : PT. Bakrie Building Industri.