## ANALISIS KELAYAKAN ALAT BERAT DI TPA SUKAWINATAN KOTA PALEMBANG
Ramadhani * , K.M. Aminuddin ** , Hendrik Jimmyanto ***
*Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas IBA Palembang **Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya
*** Program Studi Doktor Ilmu Teknik, Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya Email: enny.ramadhani@gmail.com

## ABSTRAK
TPA  merupakan  tempat  pembuangan  akhir  dalam  sistem  pengelolaan  sampah  padat  perkotaan.  Sistem manajemen yang ada di TPA yaitu salah satunya berupa alat berat yang digunakan untuk memindahkan dan meratakan sampah ke dalam sel sampah. Penelitian ini membahas mengenai kelayakan alat berat TPA yang dihitung berdasarkan volume sampah yang masuk dan waktu operasional.  Lokasi penelitian berada pada  TPA  Sukawinatan  di  Kota  Palembang  dengan  menggunakan  metode  survei  dan  observasi  untuk memperoleh data siklus waktu di TPA.Dari hasil analisis, kelayakan jumlah alat berat TPA untuk saat ini belum  sesuai  dengan  volume  sampah  yang  masuk  sehingga  diperlukan  tambahan  alat  berat  berupa 2unitexcavator dengan kapasitas bucket minimal 0,8 m 3 . Rekomendasi alat berat di TPA untuk 10 tahun kedepan berupa tambahan 11unit excavator dengan kapasitas bucket minimal 0,8 m 3 dan 2unitbulldozer dengan lebar blade 2,158 m dan tinggi blade 1,183 m.
Kata Kunci: TPA, produktivitas alat berat, sampah

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  jumlah  penduduk  di  Kota  Palembang  pada  tiap  tahunnya  semakin meningkat dengan laju pertumbuhan sebesar 2,06 persen, akibatnya jumlah timbulan sampah juga semakin  meningkat.  Sampah  yang  dihasilkan  dapat  berupa  sampah  organik  dan  sampah  non- organik yang berasal dari aktivitas domestik perkotaan.  Sampah adalah barang sisa yang tidak layak pakai, dan tidak memiliki nilai yang harus dibuang. Dalam aktivitas domestik perkotaan, masyarakat menghasilkan sampah setiap harinya sehingga timbulan sampah yang diterima TPA semakin  besar.  Pengelolaan  sampah  padat  perkotaan  terdiri  dari  beberapa  sistem  pengelolaan diantaranya adalah sistem pemrosesan akhir atau biasa disebut dengan tempat pembuangan akhir (TPA).
TPA  merupakan  tempat  akhir  dari  proses  pembuangan  sampah  di  perkotaan  sehingga diperlukan sistem manajemen yang baik di dalamnya. Salah satu sistem manajemen dalam TPA yaitu manajemen alat berat dimana alat berat ini diperlukan untuk memindahkan dan meratakan sampah menuju sel-sel sampah. Bila alat berat tidak diatur secara efektif maka akan memperburuk pengelolaan  di  TPA  seperti memperpanjang  waktu antrian truk sampah  sehingga  menghambat waktu  pengangkutan  sampah.  Manajemen  alat  berat  di  TPA  dapat  dilakukan  dengan  cara menghitung jumlah kebutuhan alat berat yang sesuai dengan volume sampah yang masuk ke TPA.
Dalam penelitian ini akan membahas mengenai kelayakan alat berat di TPA Sukawinatan Kota  Palembang  yang  dianalisis  berdasarkan  waktu  eksisting.  Selanjutnya  juga  akan  dihitung jumlah kebutuhan alat berat TPA untuk 10 tahun ke depan dengan menggunakan analisis regresi linier.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi  penelitian  berada  pada  TPA  Sukawinatan  di  Kota  Palembang  tepatnya  di Kecamatan Sukarami. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data primer  dan  dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  diperoleh  menggunakan  metode  survey
pengukuran waktu operasional yang ada di TPA selama 3 hari pada pukul 07.00 – 09.00 untuk shift pagi dan 15.00 – 17.00 untuk shift sore. Selain itu juga dilakukan observasi mengenai siklus waktu di  TPA mulai  dari  sampah masuk sampai  sampah  diurug  dalam  sel sampah,  sedangkan untuk data sekunder berupa jumlah alat berat yang bekerja di TPA.
Analisis  data  yang  akan  dilakukan  dalam  penelitian  berupa  analisis  kuantitatif  dengan mengunakan rumus-rumus berikut, yang nanti hasilnya berupa jumlah alat berat yang sesuai.

## A. Volume Sampah
Volume sampah yang masuk ke TPA dapat dihitung dengan cara:
Volume sampah 1 truk = kapasitas bak x Fp ........................................................ Pers. 1
Dimana : Kapasitas bak = 6 m 3 Fp = faktor pemadatan = 1,2

## B. Produktvitas Alat Berat
Produktivitas  alat  berat  merupakan  besarnya  volume  pekerjaan  yang  dapat  dihasilkan dalam tiap  satuan  waktu. Volume  pekerjaan  yang dimaksudkan  dalam  alat berat  di  TPA  yaitu volume sampah yang masuk (berasal dari truk sampah) sehingga dapat dirumuskan dengan:
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡  = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 (𝑑𝑎𝑟𝑖 1 𝑡𝑟𝑢𝑘) 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 1 𝑡𝑟𝑢𝑘
.................. Pers. 2
Waktu  operasional  merupakan  waktu  bekerjanya  alat  yang  mampu  melayani  volume ssampah yang masuk ke TPA dihitung dengan cara:
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 (𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑟𝑢𝑘) 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 ................................ Pers. 3
Jumlah kebutuhan alat berat yang sesuai dengan volume sampah yang masuk ke TPA dapat dihitung dengan:
Banyak alat berat = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ)
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 .......................................... Pers. 4
Selanjutnya untuk rekomendasi alat berat di TPA 10 tahun kedepan menggunakan analisis regresi linear dalam memperoleh laju timbulan untuk 10 tahun ke depan. Adapun uraian singkat tahapan penelitian:
1. Persiapan peralatan survei berupa:
a. Kamera
b. Instrument survey
c. Stopwatch
2. Pengamatan/observasi siklus waktu di TPA pada pukul 07.00 – 09.00 dan 15.00 – 17.00
3. Survei waktu bongkar muat untuk 1 truk sampah
4. Survey waktu kerja alat berat untuk melayani sampah untuk 1 truk
5. Pengolahan dan analisis data

## 3. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Evaluasi Kelayakan Alat Berat di TPA
Alat berat merupakan kebutuhan sarana dalam pengelolaan sampah terutama pada tahap pemrosesan  akhir  (TPA)  dimana  peran  dan  fungsi  alat  berat  ini  yaitu  sebagai  peralatan  dalam pembuangan, penyebaran, pemerataan dan pemadatan sampah. Alat berat yang digunakan untuk TPA akan bervariasi sesuai dengan pola pengelolaan sampah yang diterapkan. Jumlah dan jenis alat berat eksisting yang ada di TPA Sukawinatan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1.
Jenis Alat Berat di TPA Sukawinatan
No. Alat Berat Jumlah Keterangan 1 Excavator A 2 Kapasitas bucket : 0,5 m 3 2 Excavator B 4 Kapasitas bucket : 0,8 m 3 3 Buldozer 3 Lebar blade = 2,1 - 3,98 m Tinggi blade = 0,95 – 1,18 m Kecepatan maju = 5 – 9,7 km/jam Kecepatan mundur = 5 – 9,7 km/jam
Terdapat 6unit excavator dengan keadaan dapat beroperasi dengan kapasitas bucket antara 0,5  –  0,8  m3  sedangkan  alat  berat  bulldozer  dengan  jumlah  3  unit  masing-masing  memiliki spesifikasi ukuran blade antara 2,1  – 3,98 m. Fungsi dari excavator yaitu untuk memindahkan sampah  dari  truk  pembuang  menuju  tempat  sel,  sedangkan  fungsi  dari  bulldozer  yaitu  untuk mendorong, menyebarkan dan memadatkan sampah dari excavator ke badan sel yang dituju.
Dalam  menilai  kelayakan  alat  berat  di  TPA  diperlukan  kajian  terlebih  dahulu  mengenai waktu operasional yang telah diterapkan. Waktu operasional di TPA Sukawinatan terbagi menjadi 2  shift  jam  kerja  yaitu  Pukul  08.00  –  16.00  (8  jam)  dan  Pukul  16.00  –  24.00  (8  jam)  dengan penggunaan alat berat berupa 2unit excavator dan 1unit bulldozer. Berdasarkan hasil pengamatan terdapat 6 alur waktu yaitu:
1) Waktu penimbangan dan pemeriksaan sampah Waktu  penimbangan  dan  pemeriksaan  sampah  dilakukan  saat  truk  memasuki  alat timbangan  sekaligus  operator  memeriksa  jenis  sampah  yang  dibawa  apakah  sesuai  atau tidak. Dari hasil kajian waktu penimbangan dan pemeriksaan sampah rata-rata sebesar 3 menit.
2) Waktu truk menuju lokasi pembuangan Waktu truk menuju lokasi pembuangan dihitung saat truk sudah melewati alat timbangan berat  sampah  dan  menunggu  antrian  untuk  membuang  sampah  pada  lokasi  yang disediakan. Dari hasil kajian waktu truk menuju lokasi pembuangan rata-rata selama 1 jam atau 60 menit.
3) Waktu truk membuang sampah Waktu truk membuang sampah merupakan waktu yang dibutuhkan truk untuk meletakkan sampah  ke  lahan  yang  disediakan  agar  diambil/diangkut  oleh  excavator.  Dari  hasil pengamatan waktu truk membuang sampah rata-rata sebesar 1 menit.
4) Waktu excavator mengayun mengambil sampah Waktu  yang  diperlukan  excavator  untuk  mengambil  sampah  yang  dibuang  oleh  1  truk menuju ke lahan berikutnya untuk diteruskan ke excavator ke dua. Dari hasil pengamatan waktu rata-rata excavator mengambil sampah dari 1 truk adalah 5 menit.
5) Waktu excavator kedua mengambil sampah
Waktu  yang  diperlukan  excavator  kedua  mengambil  sampah  menuju  lahan  sel  yang disediakan dengan rata-rata waktu sebesar 6 menit.
6) Waktu gusur bulldozer
Merupakan waktu untuk bulldozer meratakan dan merapikan sampah pada sel yang telah disediakan, dari hasil pengamatan waktu gusur rata-rata Bulldozer adalah 3 menit.
Tabel 2 merupakan hasil rekap kajian waktu pembuangan di TPA Sukawinatan diperoleh bahwa untuk melayani pembuangan sampah pada 1 truk diperlukan waktu total operasi sebesar 78 menit. Kajian waktu tersebut merupakan keadaan eksisting di lapangan dengan alat berat yang bekerja sebanyak 2unit excavator dengan kapasitas bucket 0,8 m3 dan 1unit bulldozer. Waktu kajian  tersebut  memungkinkan  dapat  berubah-ubah  sesuai  dengan  keadaan  di  lapangan  seperti terjadinya perubahan cuaca, kerusakan pada alat berat dan terdapat beberapa event-event penting.
Gambar 1. Ilustrasi alur waktu di TPA Sukawinatan
Hasil kajian waktu total operasi alat berat di TPA khususnya excavator pertama sebesar 5 menit dan excavator kedua sebesar 6 menit untuk melayani sampah 1 truk dengan volume:
Volume sampah 1 truk = 6m 3 x 1,2 = 7,2 m 3
Produktivtas excavator untuk dalam melayani truk sampah tiap jamnya dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2.
Hasil kajian alur waktu pembuangan sampah di TPA Sukawinatan
No. Waktu Kajian Hasil Kajian 1 Waktu penimbangan dan pemeriksaan sampah 3 menit 2 Waktu truk menuju lokasi pembuangan 60 menit 3 Waktu truk membuang sampah 1 menit 4 Waktu excavator pertama mengayun mengambil sampah 5 menit 5 Waktu excavator kedua mengambil sampah 6 menit 6 Waktu gusur bulldozer 3 menit Total 78 menit Excavator Pertama Excavator Kedua Bulldozer
Excavator pertama:
7,2 m 3 sampah diperlukan 5 menit maka 7,2 m 3 /5 menit = 86,4 m 3 /jam
Excavator kedua:
7,2 m 3 sampah diperlukan 6 menit maka 7,2 m 3 /6 menit = 72 m 3 /jam
Volume sampah yang masuk ke TPA untuk 1 hari dapat menggunakan data Vol. sampah yang dilayani truk pada tiap bak TPS untuk 2 rit yaitu sebesar = 1756,8 m 3 . Waktu operasional untuk melayani sampah masuk ke TPA dapat dihitung dengan membagi volume sampah yang masuk dengan produktivitas excavator:
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 = 1742,4 86,4 = 20,17 𝑗𝑎𝑚 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 = 1742,4 72 = 24,2 𝑗𝑎𝑚
Jadi menurut hasil perhitungan, waktu operasional excavator pertama dan kedua diperoleh sebesar 20,17 jam dan 24,2 jam untuk 1 alat berat excavator yang harus bekerja melayani jumlah sampah  yang  masuk  ke  TPA.Hasil  kajian  waktu  opersional  untuk  alat  berat  bullzoder  di  TPA untuk melayani sampah 1 truk dengan volume 7,2 m 3 dalam waktu 8 menit maka produktivitas bulldozer:
7,2 m 3 dalam waktu 3 menit = 7,2 m 3 /3 menit = 144 m 3 /jam
Maka waktu operasional bulldozer:

## 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟 = 1742,4 144 = 12,1 𝑗𝑎𝑚
Jadi hasil perhitungan waktu operasional 1unit bulldozer diperoleh sebesar 12,2 jam untuk melayani jumlah sampah yang masuk ke TPA.
Dari hasil perhitungan waktu operasional excavator dan bulldozer dapat ditinjau pada Tabel 3. Untuk alat berat excavator pertama dan kedua telah melebihi jam operasional kerja yaitu 16 jam  sedangkan  alat  berat  bulldozer  tidak  melebihi  waktu  kerja  operasional.  Dari  hasil  kajian perhitungan, diperlukan tambahan alat berat excavator untuk membantu dalam pekerjaan dalam operasional TPA dapat dilihat pada Tabel 4.

## Tabel 3.
Rekap hasil kajian produktivitas alat berat di TPA
No.  Alat berat Waktu pengambilan sampah Produktivtas alat Waktu operasional untuk 1 alat berat 1 Excavator pertama  5 menit 86,4 m 3 /jam 20,17 jam 2 Excavator kedua 6 menit 72 m 3 /jam 24,2 jam 3 Bulldozer 8 menit 144 m 3 /jam 12,1 jam
Perhitungan tambahan  alat  berat  untuk  excavator  untuk  tahun ini  dapat dihitung  dengan cara:
Jumlah excavator pertama yang dibutuhkan (anggap jam kerja selama 8 jam):
Banyak excavator pertama = 1742,4 86,4 𝑥 8 = 2,52 = 3 𝑢𝑛𝑖𝑡
Jumlah excavator kedua yang dibutuhkan (anggap jam kerja selama 8 jam):
Banyak excavator kedua = 1742,4 72 𝑥 8 = 3,02 =  3 𝑢𝑛𝑖𝑡
Jumlah Bulldozer yang dibutuhkan (anggap jam kerja selama 8 jam):
Banyak bulldozer = 1742,4
144 𝑥 8 = 1,51 = 2 𝑢𝑛𝑖𝑡

## Tabel 4.

## Rekap hasil kelayakan alat berat di TPA Tahun 2020
Alat berat Produktivtas alat Jumlah saat ini Tahun 2020 Perhitungan saat ini Tahun 2020 Tambahan saat ini Tahun 2020 Excavator pertama 86,4 m 3 /jam 2 unit 3 unit 1 unit Excavator kedua 72 m 3 /jam 2 unit 3 unit 1 unit Bulldozer 144 m 3 /jam 2 unit 2 unit Tidak ada

## 3.2. Rekomendasi Perbaikan Alat Berat di TPA untuk 10 Tahun ke Depan
Berdasarkan hasil kajian kelayakan alat berat di TPA diperoleh bahwa untuk kondisi saat ini  digunakan  2unit  excavator  dan  1unit  bulldozer  masih  belum  dapat  melayani  sampah  yang masuk ke TPA untuk 10 tahun ke depan. Dalam memprediksi jumlah kebutuhan alat berat di TPA untuk 10 tahun ke depan dapat dihitung dengan menggunakan proyeksi jumlah volume sampah yang masuk ke TPA dengan analisis statistik. Data yang digunakan yaitu data volume sampah yang masuk ke TPA selama 5 tahun berturut-turut.
Berdasarkan  hasil  analisis  statistic  dengan  menggunakan  program  Ms  Excel  diperoleh bahwa  data  yang  digunakan  memiliki  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0,9156  artinya model atau data dapat dipakai sehingga memiliki korelasi yang besar. Laju pertambahan sampah tiap  tahunnya  sebesar  8,040%  tiap  tahunnya  (lihat  Tabel  5),  maka  diperoleh  prediksi  volume sampah tahun 2030 = 3861,43 m 3 .
Tabel 5.

## Laju pertambahan jumlah sampah
Tahun Jumlah Sampah yang masuk ke TPA (kg) % Pertambahan jumlah sampah tiap tahun 2015 615204 2,571 2016 631022 8,209 2017 682821 22,690 2018 837753 6,223 2019 889888 0,506 2020 894393 - Rata-rata 8,040
Gambar 2. Kurva analisis statistik untuk laju pertambahan sampah
Perhitungan jumlah untuk masing-masing alat berat di TPA: Diketahui:
Produktivitas excavator pertama = 86,4 m 3 /jam Produktivitas excavator kedua = 72 m 3 /jam Produktivitas bulldozer = 144 m 3 /jam
Jumlah excavator pertama untuk tahun 2030:
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 2030
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎 = 3861,43 m 3 86,4 m 3 jam 𝑥 8𝑗𝑎𝑚 = 5,59 = 6 𝑢𝑛𝑖𝑡
Jumlah excavator kedua untuk tahun 2030:
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑡𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 = 3861,43 m 3 72 m 3 jam 𝑥 8𝑗𝑎𝑚 = 6,70 = 7 𝑢𝑛𝑖𝑡
Jumlah bulldozer untuk tahun 2030:
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑢𝑙𝑙𝑑𝑜𝑧𝑒𝑟 = 3861,43 m 3 144 m 3 jam 𝑥 8𝑗𝑎𝑚 = 3,35 = 4 𝑢𝑛𝑖𝑡 y = 66499x - 1E+08 R² = 0,9156 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 900000 1000000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Jum lah s am pah ( kg) Tahun
Gambar 3. Ilustrasi Rekomendasi Perbaikan Alat Berat di TPA untuk 10 Tahun kedepan

## Tabel 5.

## Rekomendasi alat berat yang diperlukan di TPA untuk 10 tahun ke depan
No. Alat berat Spesifikasi Tahun 2020 Saat ini Prediksi Tahun 2030 Tambahan 1 Excavator pertama Kapasitas bucket minimal 0,80 m 3 2 unit 6 unit 4 unit 2 Excavator kedua Kapasitas bucket minimal 0,80 m 3 2 unit 7 unit 5 unit 3 Exacavator ketiga Kapasitas bucket minimal 0,80 m 3 Tidak ada 2 unit 2 unit 3 Bulldozer Lebar blade = 2,158 m Tinggi blade = 1,183 m 2 unit 4 unit 2 unit
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah kebutuhan excavator pertama berjumlah 6 unit sehingga diperlukan tambahan untuk tahun 2030 sebanyak 4 unit. Sedangkan untuk excavator kedua  diperlukan  tambahan  sebanyak  5  unit  untuk  tahun  2030.  Excavator  ketiga  merupakan excavator tambahan yang diperlukan untuk membantu estafet sampah menuju lahan sel yang baru, sehingga di tahun 2030 diprediksikan terjadi peningkatan ketinggian sampah. Jumlah alat berat Bulldozer yang perlu ditambahkan sampai tahun 2030 sebanyak 2 unit.

## 4. KESIMPULAN
Kelayakan alat berat TPA ini bergantung pada volume sampah yang masuk dan jumlah alat berat yang bekerja. Adapun beberapa kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian:
1. Produktivtas  alat  berat untuk melayani sampah  1 truk  dari  hasil  perhitungan  diperoleh sebesar 72 – 86,4 m 3 /jam untuk excavator dan 144 m 3 /jam untuk bulldozer.
2. Dari hasil analisis, kelayakan jumlah alat berat TPA untuk saat ini belum sesuai dengan volume  sampah  yang  masuk  sehingga  diperlukan  tambahan  alat  berat  berupa  2unit excavator dengan kapasitas bucket minimal 0,8 m 3 .
3. Rekomendasi  alat  berat  di  TPA  untuk  10  tahun  kedepan  berupa  tambahan  11unit excavator  dengan  kapasitas  bucket  minimal  0,8  m 3 dan  2  unit  bulldozer  dengan  lebar blade 2,158 m dan tinggi blade 1,183 m.
Excavator Pertama Excavator Kedua Bulldozer Excavator Ketiga

## DAFTAR PUSTAKA
Ula,  R.  A.,  Prasetya,  A.,  &  Haryanto,  I.  (2021).  Life  Cycle  Assessment  (LCA)  Pengelolaan Sampah  di  TPA  Gunung  Panggung  Kabupaten  Tuban,  Jawa  Timur.  Jurnal  Teknologi Lingkungan, 22(2), 147-161.
Ramadhani,  R.,  Aminuddin,  K.  M.,  Randini,  P.,  &  Jimmyanto,  H.  (2020).  IDENTIFIKASI SISTEM PENGANGKUTAN SAMPAH DI KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG. TEKNIKA: Jurnal Teknik, 7(1), 30-36.
Jimmyanto, H., Zahri, I., Dahlan, M. H., & Putri, N. S. R. (2018). Evaluasi Sistem Pengelolaan Sampah  Padat  Domestik  Di  Kota  Palembang  Tahun  2017.  Demography  Journal  of Sriwijaya (DeJoS), 2(2), 1-7.
Bahri, S., Rahim, I. R., & Mustari, A. S. ANALISA LIFE CYCLE COST (LCC) PENGADAAN ALAT BERAT DI TPA TAMANGAPA. Univ. Hasanuddin.
Samin,  S.  (2021,  January).  PENENTUAN  BIAYA  OPERASIOANAL  ALAT  BERAT  DI TEMPAT  PEMROSESAN  AKHIR  SAMPAH  KOTA.  In  Prosiding  SENTRA  (Seminar Teknologi dan Rekayasa) (No. 6, pp. 199-205).
Aviva, D., Hidayat, H., & Mangkona, M. (2019). Optimasi Pemakaian Alat Berat untuk Pekerjaan Sanitary Landfill di TPA Samarinda. Prosiding SENIATI, 302-311.
Handayani,  E.  (2017).  Efisiensi  Penggunaan  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan  Pembangunan  TPA (Tempat  Pemprosesan  Akhir)  Desa  AMD  Kec.  Muara  Bulian  Kab.  Batanghari.  Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 15(3), 90-95.
Aminuddin,  A.,  Ramadhani,  R.,  Randini,  P.,  &  Jimmyanto,  H.  (2020).  ANALISIS  WAKTU ANGKUT  SAMPAH  PADAT  KHUSUSNYA  DUMP  TRUK  PADA  KAWASAN KECAMATAN  ALANG-ALANG  LEBAR  KOTA  PALEMBANG.  TEKNIKA:  Jurnal Teknik, 6(2), 178-185.
Putri,  N.  S.  R.,  &  Jimmyanto,  H.  (2016).  Studi  Timbulan  Sampah  Perumahan  Dan  Non Perumahan Di Kota Palembang. Cantilever: Jurnal Penelitian dan Kajian Bidang Teknik Sipil, 5(2).
Phelia, A., & Damanhuri, E. (2019). Kajian Evaluasi Tpa Dan Analisis Biaya Manfaat Sistem Pengelolaan Sampah Di Tpa (Studi Kasus TPA Bakung Kota Bandar Lampung) Evaluation Of Landfill And Cost Benefit Analysis Waste Management System Landfill. Jurnal Teknik Lingkungan, 25(2), 85-100.