## PENERAPAN SISTEM ERP

## DALAM MEMBUAT PROJECT FEASIBILITY, PROJECT STATUS DAN
PROJECT MONITORING

## PADA PERUSAHAAN DI BIDANG KONTRAKTOR

## Hendra Alianto; Santo Fernandi Wijaya
Information Systems Department, School of Information Systems, Binus University Jl. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480 hendraalianto@yahoo.com ; santofwijaya@yahoo.com

## ABSTRACT
ERP (enterprise resource planning) is an integrated information system to support the core business activities of an organization. ERP system will help the business unit related to data and information sharing, cost reduction, and improvement of business processes, which will result in an increase in the work (productivity) to become more efficient and effective. However, practically some organizations have problems on running ERP system, some even fail. Therefore, a strategy is needed to help the information systems project. Making project feasibility, project status and project monitoring ERP system can be used as a guide in the design of the ERP program applications to become more user friendly and suitable for the organization needs. The ERP system applied to a contracting company will increase productivity and achieve the level of effectiveness and efficiency of the company's operations. Through strategies in making project feasibility, and status monitoring with ERP system will provide a positive contribution to the development and objectives of the company, so as to improve the effectiveness and efficiency in the processing operations.
Keywords: project feasibility, project status, project monitoring, ERP systems

## ABSTRAK
Sistem ERP (enterprise resource planning) merupakan sistem informasi terintegrasi untuk mendukung aktivitas bisnis inti  sebuah organisasi. Sistem ERP akan membantu unit bisnis terkait untuk berbagi data dan informasi, pengurangan biaya, dan perbaikan proses bisnis, yang akan berdampak untuk peningkatan hasil pekerjaan (produktifitas) menjadi lebih efisiensi dan efektif. Namun demikian, dalam praktek bisnisnya, tidak sedikit organisasi mengalami hambatan bahkan sampai terjadi kegagalan dalam membangun sistem ERP. Untuk itu, dibutuhkan strategi dalam membantu project sistem informasi tersebut. Pembuatan project feasibility, project status dan project monitoring sistem ERP dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perancangan aplikasi program ERP menjadi lebih user friendly dan sesuai kebutuhan organisasi. Sistem ERP yang diterapkan pada sebuah perusahaan kontraktor akan meningkatkan produktifitas dan mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan tersebut. Melalui strategi dalam pembuatan project feasibility, status dan monitoring dengan sistem ERP akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan serta sasaran dari perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengolahan operasional.
Kata kunci: project feasibility, project status, project monitoring, sistem ERP

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi akan memacu perusahaan di bidang kontraktor untuk mendapatkan informasi yang relatif cepat, tepat dan akurat untuk pengambilan keputusan. Perusahaan yang telah menerapkan sistem ERP akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang masih menerapkan sistem secara manual. Menurut Wijaya dan Alianto (2012), sistem ERP ( enterprise resource planning ) merupakan suatu aplikasi program integrasi, dengan lintas fungsional dari suatu organisasi. Tujuan utama penggunaan sistem ERP adalah untuk meningkatkan cara kerja yang lebih efisien dan efektif dari suatu organisasi. Esensi sistem ERP adalah terjadinya suatu perubahan yang akhirnya akan tercapai  peningkatan efisiensi biaya, waktu dan penggunaan sumber daya. Dengan kehadiran sistem ERP, semua informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan instan dan up-to-date , tetapi masih dibutuhkan dukungan sumber daya untuk melakukan proses pengelolaan transaksi bisnis dalam melakukan penginputan data pada aplikasi program ERP.
Salah satu penerapan sistem ERP tersebut adalah penggunaan aplikasi project feasibilty, status dan monitoring. Perusahaan menyadari bahwa pentingnya hal tersebut dan untuk mengembangkan sebuah sistem pengendalian project feasibilty, project status dan project monitoring  yang terintegrasi secara keseluruhan yang dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Perusahaan di bidang kontraktor yang menggunakan sistem informasi konvensional dan belum memiliki suatu perencanaan untuk membangun sistem yang terintegrasi seperti sistem ERP, dapat dipastikan akan tertinggal dan tidak dapat mencapai produktifitas kerja dibanding dengan perusahaan lain yang telah membangun sistem ERP sebagai pendukung kegiatan operasional.
Sistem pengendalian project yang memperbarui status project secara manual pada saat yang sudah disepakati dengan klien akan mengalami masalah karena sulitnya berkomunikasi antar divisi, mengingat masing-masing divisi menangani masalah yang berbeda. Maka dari itu, aplikasi Project Monitoring yang diciptakan ini bertujuan untuk membantu perusahaan di bidang kontraktor untuk mengatasi masalah pengendalian project .
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terhadap upaya  dalam rangka meningkatkan pengendalian project yang dihasilkan,  sehingga perusahaan dapat mengontrol project yang sudah dikontrak dengan klien dan dapat mengerjakan kontraknya dengan maksimal, dengan menerapkan sistem ERP yang ideal, sehingga  akhirnya akan mampu meningkatkan keunggulan bersaing.
Pembuatan sistem pengendalian Project untuk memastikan kondisi status Project yang sudah dikontrak dengan klien, pembuatan sistem ini dibatasi pada saat project telah dikontrak oleh pihak klien, pembuatan sistem untuk update informasi mengenai Project Feasibility, yaitu pada saat klien dan pihak perusahaan sedang melakukan negosiasi, pembuatan sistem untuk update informasi mengenai Project Status, yaitu pada saat pihak perusahaan memperhitungkan nilai dari project yang ditawarkan dan menandatangani kontrak bila setuju dan pembuatan sistem untuk update informasi mengenai Project Monitoring, yaitu pada saat perusahaan menjalankan project yang sudah terkontrak dengan klien.
Kelayakan dari sistem yang diusulkan dapat dievaluasi berkaitan dengan kategori utama, yang telah diringkas dan yang digambarkan oleh faktor kelayakan operasional, ekonomis, teknis dan jadwal. Kelayakan operasional adalah ukuran sebaik apa solusi tersebut akan bekerja dalam organisasi. Kelayakan ekonomis adalah ukuran efektifitas biaya sebuah proyek atau solusinya. Kelayakan teknis adalah ukuran kepraktisan solusi teknis tertentu dan ketersediaan sumber dan pakar teknis. Kelayakan jadwal adalah ukuran kelayakan daftar pelaksanaan proyek tersebut (Whitten dan Bentley, 2004).
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem ERP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui feasibility, status dan memonitor project sesuai kebutuhan perusahaan, agar mendapatkan kontrak proyek yang baik, serta dapat mendukung terwujudnya visi, misi, dan strategi perusahaan.
Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan akan mendapatkan manfaat bagi perusahaan, seperti: mengetahui kebutuhan perusahaan yang sesuai dengan proses bisnis dari beberapa perusahaan kontraktor, dan mengetahui tingkat kebutuhan aplikasi program ERP, aplikasi yang diciptakan nantinya akan dapat membantu perusahaan dibidang kontraktor dalam mengontrol status proyek yang sudah dikontrak dengan klien.
Dengan model sistem ERP yang diterapkan tersebut, diharapkan akan dilakukan kegiatan untuk memberdayakan penggunaan aplikasi program ERP secara optimal, sehingga strategis organisasi dapat tercapai.

## METODE
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi kasus, analisis, dan evaluasi serta studi literatur terhadap dokumen-dokumen organisasi yang berkenaan dengan strategi organisasi, rencana manajerial dan operasional, serta penggunaan teknologi dan sistem informasi yang ada pada organisasi. Penyusunan metodologi ini dengan menggunakan analisis dan perancangan sistem informasi dalam membangun sistem ERP dengan menggunakan metodologi FAST ( Framework for the Application of System Thingking) , yang terdiri dari definisi lingkup, analisis masalah, analisis persyaratan, desain logis, analisis keputusan, desain fisik dan integrasi, konstruksi dan pengujian, instalasi dan pengiriman. Metodologi di atas kemudian diolah dan disesuaikan dengan kondisi objek penelitian sehingga pendekatan metodologi tersebut dapat lebih tepat.
Untuk mendapatkan data yang akan diolah, dalam penelitian ini dilakukan tiga teknik pengumpulan data, yaitu studi literatur dilakukan dengan membaca artikel atau tulisan-tulisan yang terkait dengan topik penelitian melalui buku, jurnal, dan internet , wawancara akan dilakukan dengan manajemen dan orang-orang yang terkait dengan topik penelitian, observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada bagian-bagian terkait dengan penelitian. Penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui proses bisnis yang sedang berjalan, melihat informasi apa saja yang didapatkan dan dibutuhkan, dan teknologi yang dipakai oleh organisasi serta melihat kinerja dari mereka yang terkait dengan proses bisnis dan kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Permasalahan
Masalah yang dihadapi perusahaan kontraktor saat ini yaitu: terjadinya lost tracking project yang disebabkan kurangnya sistem yang memantau project , kurangnya update status negosiasi dengan pihak klien karena tidak adanya sistem yang menampung status negosiasi, sehingga terjadinya informasi yang didapat kurang valid, kurang update project status antar divisi karena kurangnya waktu untuk berkomunikasi antar divisi, maka sulit untuk bertukar informasi, dan kurangnya update status project yang sedang berjalan karena kurangnya sistem untuk memantau status project yang sedang berjalan, maka informasi sering tidak update .

## Pemecahan Masalah
Untuk memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan kontraktor, perlu dilakukan upaya dengan menerapkan sistem ERP agar tiap divisi dapat selalu Update menganalisis Project yang sedang berjalan serta menemukan solusi terjadinya Lost dalam Tracking proyek. Dalam aplikasi yang dibuat, hal-hal yang ditekankan dalam hal Project feasibility: Update status negosiasi planning project , Project status: Update status project progress, dan Project monitoring: Update status monitoring project yang sedang berjalan.
Usulan Sistem ERP untuk project feasibility, project status dan project monitoring dalam bentuk UML sebagai berikut (Gambar 1 – 3, Tabel 1 dan 2):
Gambar 1 Activity Diagram
Tabel 1 Use Case Description Monitoring_Project
Use case Name: Monitoring_project Scenario: User melakukan monitoring sebuah project Triggering event:
Status project ada perubahan progress
Brief Description:
Memonitoring sebuah project Actors: User
Related use   Cases:
Stakeholders: client Preconditions:
1. User memiliki data lengkap client 2. User memiliki sebuah project Postcondition: 1. Perubahan status project Flow of Activity: Actor System 1. User memonitoring project 1.1 muncul monitoring project 2. User meng update status project 2.1 muncul update status project 3. User mensubmit perubahan status project 3.1 perubahan status project tersimpan Exception Conditions: 2.2 user membatalkan perubahan status project
Tabel 2 Use Case Description Add_Project Use case Name: add_project Scenario: Pembuatan rancangan project baru dari request project client Triggering event: Client membuat request project Brief Description: Membuat rancangan project baru Actors: user Related use   Cases:
Stakeholders: client Preconditions: 1. Client harus melakukan request project kepada PT. Demeta Telnet
2. Client sudah terdata Postcondition: 1. Rancangan project terbuat Flow of Activity: Actor System 1. User membuka tab planning 1.1 muncul tampilan new planning 2. User menginput rancangan project yang akan dikerjakan 2.1 rancangan project terinput 3. Submit rancangan project 3.1 rancangan project tersimpan Exception Conditions: 2.2 user membatalkan pembuatan new project planning
Gambar 2 System sequence Add Project
Gambar 3 System sequence Monitoring Project

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem ERP dalam membuat Project Feasibility, Project Monitoring, dan Project Status ini memiliki  keterkaitan  dan  hubungan  satu  sama  lain, dengan bermanfaat guna  menjalankan  proses  bisnis secara lebih efektif dan efisien, juga dapat mengetahui  status negosisasi dengan Klient, mengetahui status project progress, dan memudahkan dalam proses monitoring project secara tepat dan uptodate,  dengan adanya  sistem komputerisasi, maka akan berdampak dalam upaya  meningkatkan  kinerja  perusahaan dibidang kontraktor, dimana sistem project feasibility, status dan monitoring menjadi lebih efisien dan tertata secara baik, yang akhirnya dapat memberikan  solusi  terhadap permasalahan yang yang dihadapi.
Untuk memperoleh informasi secara online dan real-time yang dibutuhkan sebagai informasi untuk memberikan keputusan bagi manajerial dan pimpinan puncak, maka perlu dilakukan langkah pengembangan sistem ERP lebih lanjut, untuk itu perlu dibuatkan perencanaan strategis untuk memaksimalkan  penerapan sistem ERP untuk project feasibility, status, dan monitoring ke arah aplikasi program yang berbasis web (web-application). Dengan aplikasi program berbasis Web tersebut, tentunya pengerjaan lebih efisien khususnya bagi tingkatan manajerial dan pimpinan puncak perusahaan kontraktor  untuk memonitor kegiatan operasional dan memberikan keputusan berdasarkan informasi yang didapat secara online dan dapat dilakukan secara mobile, dimana tidak  tergantung oleh tempat, waktu dan jarak.

## DAFTAR PUSTAKA
Whitten, Jeffrey L., Bentley, Lonnie D. (2004). System analysis amd Design Methods. New York: McGraw-Hill.
Wijaya, Santo F.dan Alianto, Hendra. (2012). Esensi dan penerapan ERP dalam Bisnis (dilengkapi studi kasus aplikasi ERP dengan menggunakan metode OOAD). Yogyakarta: Graha Ilmu.