## RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITOrING PERKEMBANGAN PROYEK BERBASIS WEB STUDI KASUS DI DINAS BINA MARGA DAN PEMANTUSAN

## MUDJAHIDIN
1 DAN NYOMAN DITA PAHANG PUTRA 2 1 Jurusan Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 2 Program Studi Teknik Sipil Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
E-mail: mudjahidinpunya@yahoo.com

## ABSTRAK
Dinas Bina Marga dan Pematusan (Bimatus) mempunyai tugas yang berhubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan transportasi khususnya jalan dan jembatan. Setiap proyek dalam Dinas Bimatus mempunyai data rencana pekerjaan. Data awal tersebut digunakan sebagai tolak ukur perkembangan proyek sehingga informasi perkembangan proyek merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah proyek berjalan sesuai dengan rencana. Dengan adanya kebutuhan ini kemudian dikembangkan sebuah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola data realisasi dan data rencana sehingga pihak dinas bisa mengetahui apakah pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana atau tidak. Pengembangan sistem dimulai dengan identifikasi kebutuhan, selanjutnya dibuat desain sistem yang digambarkan dengan UML dan ERD. Desain sistem diterapkan dalam lingkungan web dan WAP yang berbasis PHP dan menggunakan basisdata MySQL. Terakhir, dilakukan uji coba terhadap beberapa fungsi untuk mengevaluasi kinerja sistem. Penelitian Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi Web dan WAP yang mampu mengelola data perkembangan proyek di Dinas Bina Marga dan Pematusan.
Kata kunci: monitoring perkembangan proyek, dinas bina marga dan pematusan, komputer, PHP, WAP

## AbSTrACT
Bina Marga and Pematusan Agency (Bimatus) is government office that deals with transportation improvement and maintenance, especially for streets and bridges. Each of projects in Bina Marga and Pematusan official has work planning data. Those early data are used as a measure for project development. Consequently, project development information is one of the important things to know whether a project is running well or not. According to that, computer based system that is used to maintenance real and planning data is developed, so that the official will know whether project realization is running well or not. System development is begun with needs identification. Then, system design is created with UML and ERD. System design is used in web, PHP based WAP, and MySQL database. Finally, examinations are done to evaluate system performance.  This reserach's results is a web application and WAP that could manage project development data at Bina Marga and Pematusan Agency.
Key words: project development monitoring, bina marga and pematusan agency, computer, PHP, WAP

## PENDAHULUAN
Keberhasilan suatu proyek di Dinas Bina Marga dan Pematusan yang selanjutnya disebut Bimatus, tidak  hanya  dapat  dilihat  dari  jangka  waktu penyelesaian dan hasil akhir dari proyek tersebut, tetapi  salah  satu  faktor  penting  adalah  laporan perkembangan proyek yang dapat dipantau secara harian (up to date) oleh pihak Bimatus. Laporan perkembangan proyek merupakan sesuatu hal yang penting bagi Bimatus sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apabila proyek tersebut mengalami keterlambatan dan hal itu terpantau maka pihak Bimatus dapat menentukan tindakan lebih lanjut.
Oleh  karena  itu,  informasi  perkembangan dalam proyek merupakan sesuatu hal yang sangat penting  dan  utama  untuk  diberikan.  Bimatus mempunyai  proyek-proyek  yang  berhubungan dengan peningkatan dan pemeliharaan transportasi, khususnya jalan dan jembatan. Setiap proyek dalam Bimatus  mempunyai  data  rencana  pekerjaan. Data  awal  tersebut  digunakan  sebagai  tolak ukur  perkembangan  proyek  sehingga  informasi perkembangan proyek merupakan hal yang sangat dibutuhkan  untuk  mengetahui  apakah  proyek berjalan sesuai dengan rencana.
Sistem yang berjalan di Bimatus saat ini, pihak Bimatus  mendapatkan  informasi  perkembangan
proyek secara mingguan dari konsultan pengawas lapangan, termasuk informasi permasalahan yang terjadi dalam pengerjaan proyek. Permasalahan yang  terjadi  ada  yang  sudah  terselesaikan  dan ada yang menunggu tindakan turun tangan dari pihak Bimatus yang diwakili oleh pejabat pembuat komitmen.  Pejabat  pembuat  komitmen  yang selanjutnya  disebut  PPKm  merupakan  Kepala Divisi Bimatus yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek yang ada di divisinya.
Sistem  yang  berjalan  saat  ini  mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, PPKm tidak bisa memantau  perkembangan  secara  harian  karena data yang diberikan bersifat mingguan dan sering terlambat dengan alasan belum selesai dibuat. Kedua, PPkm tidak mengetahui secara cepat permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek sehingga  terkadang  penyelesaiannya  terlambat. Ketiga, pihak konsultan pengawas kesulitan untuk melaporkan perkembangan proyek secara harian karena letaknya yang tersebar di wilayah Surabaya dan proyek yang diawasi lebih dari satu sehingga tidak bisa setiap hari memberikan laporan ke kantor Bimatus.
Dengan adanya aplikasi web nantinya diharapkan PPKm mempunyai sistem yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap proyek yang ada pada Bimatus. Di samping itu juga dengan adanya aplikasi WAP maka pihak konsultan  bisa  memasukan  data  langsung  di lapangan  dan  pihak  Bimatus  dapat  langsung memonitor perkembangan proyek.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  monitoring.  Terdapat  beberapa  pendapat mengenai pengertian monitoring. Pendapat-pendapat tersebut antara lain:""Monitoring adalah penilaian yang  terus  menerus  terhadap  fungsi  kegiatan- kegiatan proyek di dalam konteks jadwal-jadwal pelaksanaan dan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok sasaran di dalam konteks harapan-harapan rancangan.  Monitoring adalah kegiatan  proyek  yang  integral,  bagian  penting dari praktek manajemen yang baik dan karena itu merupakan bagian yang integral dari manajemen sehari-hari". "Monitoring dapat didefinisikan sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu  pengambilan  keputusan  manajemen proyek". "Monitoring adalah penilaian yang sistimatis dan  terus  menerus  terhadap  kemajuan  suatu pekerjaan". (BCW, 2007)
Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian monitoring adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus yang merupakan bagian yang bersifat integral dari manajemen yang meliputi penilaian yang bersifat sistimatis terhadap kemajuan suatu pekerjaan. Adapun beberapa tujuan dari monitoring adalah mengkaji apakah kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
Sedangkan manfaat monitoring proyek dibedakan menjadi dua, yaitu bagi penanggung jawab proyek dan bagi pengelola proyek. Bagi penanggung jawab Bagi penanggung jawab proyek, monitoring merupakan salah satu fungsi manajemen  yaitu  pengendalian,  sebagai  bentuk pertanggungjawaban, untuk meyakinkan pihak- pihak yang berkepentingan, sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi selanjutnya. Sedangkan bagi pengelola proyek, adanya monitoring dapat membantu dalam mempersiapkan laporan dalam waktu singkat serta sebagai informasi yang penting  untuk  melakukan  evaluasi  proyek  yang nantinya dapat mencapai hasil yang baik dan tertata rapi, dan meminimalisir sebuah kesalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  monitoring  yang  berjalan  dalam Bimatus saat ini masih bersifat manual dan dalam periode mingguan. Belum ada aplikasi yang dapat memberikan data perkembangan proyek per hari. Prosedur monitoring perkembangan proyek yang berjalan adalah konsultan pengawas memberikan data-data  kemajuan  proyek  yang  diawasi  setiap minggunya. Dari data-data tersebut PPKm melihat apakah data sesuai dengan rencana proyek yang sudah dirancang. Apabila data-data tersebut masih di bawah data rencana, maka pihak pejabat pembuat komitmen akan melihat data-data permasalahan proyek yang terjadi dan memberikan tindakan turun tangan.
Permasalahan  terhadap  monitoring  yang terjadi saat ini adalah tidak ada aplikasi yang dapat menyimpan dan menampilkan perkembangan proyek secara harian. PPKm tidak bisa mendapatkan data dalam bentuk harian karena data yang diberikan konsultan pengawas bersifat mingguan, konsultan konsultan pengawas  lapangan  harus  melakukan  rekapan manual  terhadap  perkembangan  proyek  setiap harinya dari beberapa proyek yang diawasi sehingga terkadang data rekapan hilang. Hal ini menyebabkan
Mulai
Pelaksana Proyek sudah mulai melaksanakan pengerjaan proyek. Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terhadap perkembangan di lapangan Konsultan Pengawas mencatat perkembangan volume proyek dan permasalahan-permasalahan yang  terjadi setiap harinya di lapangan Konsultan Pengawas memberikan laporan setiap minggunya kepada Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas Bina Marga Pejabat Pembuat Komitmen melihat data perkembangan dan membandingkan dengan data rencana proyek Membandingkan data realisasi dan rencana Pejabat Pembuat Komitmen melihat permasalahan- permasalahan yang terjadi di lapangan Pejabat Pembuat Komitmen memberikan tindakan turun tangan Tidak cocok Apakah proyek telah selesai cocok Selesai sudah belum Apakah proyek dihentikan ya tidak Proses Monitoring Perkembangan Proyek Gambar 1. Alur Monitoring Proyek
mark up data biasa dilakukan, banyak permasalahan banyak permasalahan dalam  pelaksanaan  proyek  yang  baru  diketahui oleh pejabat pembuat komitmen pada saat laporan mingguan. Hal ini menyebabkan banyak proyek yang berjalan tidak tepat waktu.
Bagian-bagian yang berhubungan dengan proses monitoring perkembangan proyek adalah konsultan pengawas lapangan, PPKm, dan kepala Bimatus. Konsultan pengawas lapangan adalah bagian yang melakukan  pengawas  mengenai  perkembangan proyek  setiap  harinya  di  lapangan.  Bagian  ini bertugas untuk mencatat data-data kemajuan proyek dan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proyek berlangsung. Data-data tadi akan diserahkan kepada PPKm proyek tersebut.
PPKm adalah bagian yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan proyek agar sesuai dengan rencana. Bagian ini bertugas memantau perkembangan proyek setiap harinya agar sesuai dengan  rencana  dan  apabila  tidak  sesuai  maka bagian ini dapat melakukan tindakan turun tangan untuk membuat proyek berjalan tepat waktu. Bagian
ini juga dapat menghentikan proyek dengan alasan tertentu.  Kepala  Bimatus,  adalah bagian yang adalah  bagian  yang melakukan pengawasan secara menyeluruh. Bagian mengawasi secara umum pelaksanaan semua proyek yang ada di Bimatus. Bagian ini juga bisa melakukan tindakan turun tangan apabila ada permasalahan yang bisa diselesaikan oleh PPKm.
Sesuai  dengan  permasalahan  yang  telah disebutkan sebelumnya, dapat ditentukan fasilitas yang dapat diberikan oleh sistem kepada pengguna, yaitu melakukan melakukan login, melakukan perubahan kata sandi, menampilkan data perkembangan proyek, menampilkan grafik proyek, mengelola data jenis proyek, mengelola data kontraktor, mengubah hak akses, mengelola data pengguna, mengelola data item pekerjaan, mengelola data satuan, mengelola data seksi pekerjaan, mengelola data konsultan, mengelola data  divisi  pekerjaan,  mengelola  data  putaran, mengelola proyek, memasukan data realisasi proyek, mengubah status proyek, dan mengubah data volume mengubah data volume proyek.
Menampilkan grafik proyek Melakukan Login Melakukan perubahan kata sandi Menampilkan data perkembangan proyek <<exten... PenggunaSIMPP Mengelola data putaran Mengelola data divisi pekerjaan Mengelola data seksi pekerjaan Mengelola data konsultan Mengelola data item pekerjaan Mengelola data kontraktor Mengubah hak akses Mengelola pengguna Mengelola data jenis proyek Mengelola satuan Administrator Memasukan data realisasi proyek per hari Mengubah data volume harian Mengubah status proyek Konsultan Pengawas Lapangan Pejabat Pembuat Komitmen Mengelola data TTT Menampilkan Histori Proyek Kepala Dinas Bimatus Mengelola data proyek Menampilkan data item pekerjaan Menampilkan data putaran Menampilkan data konsultan Menampilkan data kontraktor Menampilkan data seksi pekerjaan Menampilkan data divisi pekerjaan Menampilkan data jenis proyek Menampilkan satuan Operator
Gambar 3. Use Case Sistem yang Dibangun
Gambar 2. Arsitektur Sistem
Browser WAP Browser Browser scripts SIMPP Web server Browser Encoders and decoders WAT Gateway Database scripts scripts
Beberapa  teknologi  dipilih  berdasarkan kebutuhan perusahaan, sedangkan sebagian lainnya ditentukan sendiri oleh penulis karena tidak ada kebutuhan khusus atas teknologi tersebut. Teknologi yang digunakan adalah PHP, MySQL, WAP, dan WML. PHP adalah bahasa ( adalah bahasa (scripting languange) yang dirancang khusus untuk penggunaan dalam web (Simarmata, 2006a). PHP kependekan untuk Hypertext  Preprocessor,  PHP  digunakan  pada 13 juta domain. MySQL adalah teknologi yang cepat, mudah untuk digunakan (easy-to-use), dan sering sebagai manajemen database relasional (RDBMS) yang digunakan pada beberapa website. Karena fokus utama pengembangan adalah ke arah kecepatan, maka  MySQL  menawarkan  fitur  lebih  sedikit dibanding pesaing utama mereka.
WAP  merupakan  kependekan  dari  Wireless Application  Protocol  dan  merupakan  terminal wireless, yaitu mobile devices, PDA, dan lain-lain (Simarmata, 2006b). WAP mendukung beberapa sistem wireless seperti GSM, IS-1306, dan lain-lain serta didukung oleh semua sistem operasi seperti PalmOS, EPOC, Windows CE dan JavaOS. Dengan WAP, seseorang yang mempunyai mobile devices dapat  melakukan  transaksi  seperti  berbelanja, operasi  bank,  dan  pemesanan  di  internet.  WAP adalah  standar  industri  yang  dikembangkan oleh  sekelompok  pabrik  telekomunikasi  (seperti Nokia, Ericsson, Motorola, dan lain-lain), operator telekomunikasi (Deutche Telecom, France Telecom, AT&T), serta perusahaan software dan penyedia layanan (Microsoft, IBM, RSA, Symbian, dan lain- lain).
WML,  yang  merupakan  kependekan  dari Wireless Markup Language, adalah bahasa markup yang didasarkan pada Extensible Markup Languange (XML) dan digunakan dengan WAP (Frost, 2000). WML dirancang untuk antar muka pengguna dan menampilkan isi pada wireless devices seperti telepon selular dan personal digital assistens (PDA).
Sistem  Informasi  Monitoring  Perkembangan Proyek ini adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi open source. Web server yang digunakan adalah Apache dengan bahasa pemrograman web server PHP. Untuk koneksi database, basis data yang digunakan adalah MySQL. Untuk mempermudah pemasukan data di lapangan, aplikasi ini juga menggunakan teknologi WAP, dimana WAP gateway yang akan mengatur proses request dan response ke web server (Dennis et al., 2002). Arsitektur sistem dijelaskan Gambar 2.
Setelah melakukan analisis kebutuhan, tahap selanjutnya adalah perancangan perangkat lunak. Tahap  ini  dilakukan  dengan  menggambarkan berbagai model sistem menggunakan UML. Alat bantu yang digunakan adalah Power Designer 10. Gambar 3 menunjukkan Use Case Sistem.
Aktor  yang  terlibat  dalam  sistem  adalah pengguna,  administrator,  operator,  konsultan pengawas  lapangan,  PPKm,  dan  Kepala  Dinas Bimatus.  Sedangkan  proses  atau  use  case  yang dibutuhkan adalah (1) Use Case melakukan login, (2)  Use  Case  melakukan  perubahan  kata  sandi, (3)  Use  Case  menampilkan  data  perkembangan proyek, (4) Use Case menampilkan grafik proyek, (5) Use Case mengelola data jenis proyek, (6) Use Case  mengelola  data  kontraktor,  (7)  Use  Case mengubah  hak  akses,  (8)  Use  Case  mengelola data pengguna, (9) Use Case mengelola data item pekerjaan, (10) Use Case mengelola data satuan, (11)  Use  Case  mengelola  data  seksi  pekerjaan, (12) Use Case mengelola data konsultan, (13) Use Case mengelola data divisi pekerjaan, (14) Use Case mengelola data putaran, (15) Use Case mengelola data  proyek,  (16)  Use  Case  menampilkan  data putaran, (17) Use Case menampilkan data konsultan, (18)  Use  Case  menampilkan  data  kontraktor, (19) Use Case menampilkan data satuan, (20) Use Case menampilkan data jenis proyek, (21) Use Case menampilkan data seksi pekerjaan, (22) Use Case menampilkan data divisi pekerjaan, (23) Use Case menampilkan data item pekerjaan, (24) Use Case memasukan data realisasi pekerjaan, (25) Use Case mengubah status proyek, (26) Use Case mengubah data volume harian, (27) Use Case mengelola data TTT, (28) Use Case menampilkan histori proyek.
Aktor-aktor  yang  terlibat  di  dalam  sistem sebagaimana terlihat pada diagram use case adalah pengguna,  administrator,  operator,  konsultan pengawas lapangan, PPKm, dan kepala Bimatus. Pengguna merupakan generalisasi dari semua aktor yang lain karena semua aktor bawahan dari aktor pengguna  bisa  melakukan  login.  Administrator, bertindak sebagai administrator sistem, merupakan aktor turunan dari aktor pengguna SIMPP yang bertanggung  jawab  terhadap  jalannya  aplikasi. Tugas utamanya adalah mengelola data pengguna, mengelola data master, dan mengelola hak akses. Operator  merupakan aktor turunan dari aktor merupakan  aktor  turunan  dari  aktor pengguna SIMPP yang bertanggung jawab terhadap pemasukan data proyek dan data rencana proyek.
Konsultan  pengawas  lapangan  merupakan aktor turunan dari aktor pengguna SIMPP yang bertanggung  jawab  terhadap  pemasukan  data perkembangan  proyek  di  lapangan  dan  data tindakan turun tangan apabila proyek mengalami keterlambatan. PPKm merupakan aktor turunan dari aktor pengguna SIMPP yang bertugas untuk mengontrol perkembangan proyek secara harian melalui grafik dan data yang dimasukan oleh aktor konsultan pengawas lapangan dan dapat melakukan perubahan data perkembangan yang dimasukkan. Disamping  itu,  juga  melakukan  tindakan  turun tangan apabila proyek mengalami keterlambatan dan  mengubah  status  proyek.  Kepala  Bimatus, merupakan  aktor  turunan  dari  aktor  pengguna SIMPP yang bertugas untuk memantau keseluruhan proyek agar berjalan sesuai dengan rencana.
Gambar  4  menunjukkan  desain  antar  muka Sistem Monitoring Perkembangan Proyek. Struktur halaman yang paling tinggi ditempati oleh halaman login karena semua user harus melakukan login untuk menggunakan aplikasi ini. Ada dua halaman yang bisa diakses oleh semua user yaitu ubah kata sandi dan data perkembangan proyek. Selanjutnya halaman terbagi ke dalam lima kelompok sesuai dengan otoritasnya masing-masing.
Gambar 5 adalah desain antar muka Sistem Monitoring Perkembangan Proyek berbasis WAP. Struktur halaman yang paling tinggi ditempati oleh halaman login. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh Konsultan pengawas lapangan. Secara umum perangkat  lunak  ini  dikembangkan  dengan menggunakan sistem operasi Windows, dengan alasan perangkat lunak ini membutuhkan Internet Explorer yang ada pada sistem operasi windows. Aplikasi web dikembangkan dengan webserver menggunakan Apache 2.0.53 dan database menggunakan MySQL Version  4.1.10  yang  juga  menjadi  paket  XAMPP Windows Version 1.4.12.
Uji  coba  dilakukan  untuk  menguji  jalannya aplikasi  mulai  dari  proses  input  sampai  dengan proses output dan mengetahui kesesuaian antara desain dengan kenyataan. Skenario uji coba yang akan dilakukan adalah login, ogin, mengelola proyek, memasukan  data  realisasi,  menampilkan  grafik global dan detail, mengelola TTT, mengubah data volume  harian,  serta  mengubah status proyek. engubah  status  proyek. Data-data yang digunakan dalam proses uji coba ini menggunakan data salah satu proyek di Bimantus. Sistem  Monitoring  Perkembangan  Proyek  bisa dikatakan lulus uji coba apabila menu-menu yang
Gambar 4. Disain Antar Muka Aplikasi Web
dipilih  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  ada pesan error yang muncul. Gambar 6 menggambarkan Gambar 6 menggambarkan proses menambah data proyek melalui Web.
Proses  menampilkan  grafik  dengan  cara pengguna memilih menu perkembangan proyek.
Setelah itu akan muncul daftar proyek yang sedang berjalan. Untuk menampilkan grafik pilih detil salah satu proyek, seperti gambar 7. Kemudian muncul data perkembangan proyek per hari selama hari pengerjaan proyek, seperti gambar 8
Gambar 5. Disain Antar Muka WAP
Konsultan Pengawas Halaman Daftar Proyek Form update data proyek Halaman TTT Form pesan baru Form balas pesan Form lihat pesan Login Halaman ubah kata sandi Form ubah kata sandi
Gambar 7. Pilih Detil Salah Satu Proyek
Gambar 8. Data Perkembangan Proyek
Dari data tersebut dapat melihat apakah proyek berjalan tepat waktu atau tidak. Untuk grafik global tinggal menekan tombol s-curve, seperti gambar 9. Sedangkan, untuk membuka grafik detail tinggal memilih detail, seperti gambar 10.
Gambar 6. Form Tambah Data Proyek Melalui Web
Gambar 9. Grafik Global
Gambar 10.. Grafik Detail
Proses Menampilkan tindakan turun tangan (TTT)  dalam  aplikasi  dibedakan  menjadi  dua. Melalui Web dan WAP. Pada aplikasi Web pengguna memilih  tombol  TTT  pada  data  perkembangan proyek ditunjukkan gambar 11. Setelah itu muncul
daftar TTT dari proyek tersebut. Pengguna tinggal menekan tanda (+) untuk membuka daftar isi TTT.
Selanjutnya dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi dibandingkan  waktu  pengerjaan  proses-proses monitoring yang dilakukan secara manual, Tabel 1, dengan sistem informasi monitoring perkembangan proyek  yang  dibuat.  Untuk  membandingkan data  penulis  menggunakan  metoda  Proses  Flow Diagram.
Tabel 1. Proses Monitoring Manual No Deskripsi Tugas Simbol Waktu 1 Melakukan pengawasan di lapangan.    60 menit 2 Mencatat data realisasi dan permasalahan setiap harinya   30 menit 3 Memberikan laporan ke Dinas Bina Marga    3–5 jam 4 Membandingkan data rencana dan realisasi   30 menit 5 Memberikan tindakan turun tangan   1 jam Total ± 6 jam
Laporan  yang  diberikan  pimpinan yang pimpinan  yang berlangsung saat ini dalam periode mingguan. Untuk membandingkan dengan proses harian maka penulis memperkirakan waktu proses memberikan laporan per  harinya  sekitar  3-5  jam  hal  ini  tergantung lokasi proyek dan jumlah proyek yang diawasi oleh konsultan pengawas. Dari proses manual tersebut dapat di hitung waktu untuk melakukan monitoring proyek per harinya minimal 6 jam. Sedangkan waktu untuk monitoring menggunakan sistem ini dapat dilihat pada Tabel 2.
Gambar 11. Menampilkan TTT Aplikasi Web
Tabel 2. Proses Monitoring Sistem
No Deskripsi Tugas Simbol Waktu 1 Melakukan pengawasan di lapangan.    60 menit 2 Mencatat data realisasi dan permasalahan setiap harinya   10 menit 3 Membandingkan data rencana dan realisasi   10 menit 4 Memberikan tindakan turun tangan   20 menit Total ± 2 jam
Total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan monitoring  dan  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan  yang  terjadi  1  jam  40  menit. Ditambah lagi konsultan pengawas tidak perlu ke Bimantus karena setelah data realisasi dimasukan maka  Pejabat  Pembuat  Komitmen  sudah  dapat melihat  apakah  hari  ini  proyek  berjalan  sesuai dengan rencana atau tidak. Dan dapat langsung mengambil tindakan turun tangan apabila tidak sesuai rencana.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan, ma ka  dapat  disimpulka n  ba hwa  sistem Monitoring Perkembangan Proyek telah berhasil
diimplementasikan dengan menggunakan teknologi open source berbasis web yang menggunakan PHP dan MySQL. Selain itu, sistem yang telah dibangun dapat menyediakan informasi mengenai kemajuan proyek dalam periode harian dalam bentuk data dan grafik. Lebih jauh lagi, sistem yang telah dibangun dapat  memberikan  kemudahan  bagi  konsultan pengawas dalam memberikan data realisasi kemajuan dari lapangan menggunakan teknologi WAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Banten  Corruption  Watch  (BCW),  November,  2007, Evaluasi dan Monitoring, <URL: http://bcwbanten. blogspot.com/evaluasi.html.>
Dennis, Alan; Wixom, Barbara Haley, Tegarden, David.
2002,  System  Analysis  and  Design  An  Object- Oriented Approach with UML, John Wiley. New York.
Flanagan, David, 2001, JavaScript: The Definitive Guide,
4 th Edition. O'Reilly.
Frost, Martin, 2000. Learning WML dan WML Script, O'Reilly.
Simarmata, Janner, 2006a. Aplikasi Mobile Commerce Mengg una k a n  PH P  da n  MySQL ,  A N DI Yogyakarta.
Simarmata, Janner, 2006b, Pemrogaman WAP dengan Menggunakan WML, ANDI Yogyakarta.