Terbit online pada laman web jurnal: http://journal.isas.or.id/index.php/JACEIT

## JOURNAL OF APPLIED CIVIL ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY (JACEIT)
Vol. 1 No. 2 (2020) 14 - 18 ISSN Media Elektronik: 2723-5378
Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Dinding Wallplus Precast Ringan Proyek Perumahan Sekar Jepun Denpasar
Made Sudiarsa 1 , Putu Agus Danes Surya Pratama 2 , Gede Yasada 3
1 Jurusan, Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali
2 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali
3 Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bali
1 sudiarsa@pnb.ac.id*, 3 gedeyasada@yahoo.com

## Abstract
Labor productivity is one of the factors determining the success of a development project of construction services. In measuring the level of labor productivity there are a variety of ways, one of them with the method of time study research  was  done  by  observing  the  level  of  productivity  against  20  workers  of  the  wall  plus  wall  work  and accompanied by a questionnaire filling 20 respondents workers. Observations were made during 12 working days. From the results of the collection, questionnaires  performed processing with the help of the computer program SPSS (Statistical Package For Social Science) version 23. From the analysis that has been done can note that the magnitude of the productivity the average is 16.41 m 2 /days from the calculation of the total cost the implementation of  wall  work  is  Rp.  19,773,256.80  and  the  variable  managerial  has  a  dominant  influence  on  the  level  labor’s productivity
Keywords: productivity, time study, factor, variable

## Abstrak
Produktivitas  tenaga  kerja  adalah  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  sebuah  proyek  pembangunan  jasa kontruksi. Dalam  mengukur tingkat produktivitas  tenaga kerja ada  berbagai  macam cara, salah satunya dengan metode time. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  mengamati  tingkat  produktivitas  terhadap  20  tenaga  kerja pekerjaan  dinding wallplus dan  disertai  pengisian  kuesioner  oleh  20  responden  tenaga  kerja.  Pengamatan dilakukan selama 12 hari kerja. Dari hasil pengumpulan data kuesioner dilakukan proses pengolahan data dengan bantuan computer program SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 23. Dari analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa besarnya nilai produktivitas rata rata adalah 16,41 m 2 /Hari, dari hasil perhitungan total  Biaya  Pelaksanaan  pekerjaan  dinding  wallplus  sebesar  Rp.  19.773.256,80  dan  variabel  managerial mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja.
Kata kunci: Produktivitas, Time Study, Faktor, Variabel
Diterima Redaksi : 08-11-2020 | Selesai Revisi : 18-11-2020 | Diterbitkan Online : 04-12-2020
1. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Produktivitas pekerja menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu proyek. Progress suatu proyek bisa mengalami  keterlambatan  bila  nilai  produktivitas rendah,  dan  sebaliknya  produktivitas  yang  tinggi  bisa menjamin  ketepatan  jadwal.  Produktivitas  merupakan perbandingan total output berupa  barang  maupun  jasa pada waktu tertentu dibagi dengan total input -nya yang
antara  lain  bisa  berupa: man-power ,  manajemen, material, modal, dan mesin yang dimiliki (Olomolaiye, 1998). Variabel-variabel input tersebut sangat mempengaruhi nilai produktivitas yang dihasilkan [3].
Menurut  [2],  nilai  produktivitas  dipengaruhi  letak antara material dan tempat pengerjaan, jumlah pekerja, relaxation  allowances ,  material  yang  digunakan,  dan penggunaan  alat. Pemilihan  material  yang  tepat  dapat menunjang  produktivitas  suatu  proyek.  Dewasa  ini, muncul  berbagai  produk  material  dinding  ringan
Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology (JACEIT) Vol. 1 No. 2 (2020) 14 – 18
dengan  spesifikasi  yang  beragam.  Salah  satunya produk  material  dinding  yaitu wallplus [8]. Wallplus merupakan precast ringan  komposit  yang  diperkuat fibercement sebagai kulit luar dengan lapisan ini terdiri dari  EPS  dan  beton  agregat  perpaduan  bahan  ini membuat wallplus mudah  diangkat  karena  65%  lebih ringan dibandingkan batu bata konvensional.
Proyek  Pembangunan  Perumahan  Sekar  Jepun Denpasar-Bali sebagian besar dindingnya menggunakan  material wallplus. Adanya  inovasi  baru dalam  pengerjaan  dinding  dengan  material wallplus, maka  penulis  tertarik  melakukan  sebuah  penelitian mengenai Analisis Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Pekerjaan dinding Wallplus Precast Ringan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  rumusan  masalah dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  produktifitas tenaga  kerja  dan  biaya  pelaksanaan  serta  faktor dominan  yang  berpengaruh  pada  pekerjaan  pasangan dinding Wallplus pada proyek pembangunan perumahan Sekar Jepun Denpasar.

## 1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat produktifitas tenaga kerja dan biaya pelaksanaan serta faktor  dominan  yang  berpengaruh  pada  pekerjaan pasangan dinding Wallplus pada proyek pembangunan perumahan Sekar Jepun Denpasar.

## 2. Metode Penelitian
2.1 Rancangan Penelitian
Dalam  penelitian  ini  objek  yang  akan  diteliti  adalah Proyek  Pembangunan  Perumahan  Sekar  Jepun Denpasar.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif observasional,  yaitu  suatu  metode  yang  meneliti keadaan secara aktual di  lapangan secara  lengkap dan rinci, meneliti sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang.  Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner,  yaitu  teknik  pengumpulan  data  melalui pertanyaan  kepada  responden  secara  langsung  baik individu maupun kelompok.

## 2.2 Penentuan Sumber Data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai  berikut:  data  primer  melalui  pengamatan, berupa hasil kerja dari volume yang dikerjakan dan jam kerja dari waktu yang diperlukan, jumlah tenaga kerja untuk  menyelesaikan  pekerjaan.  Data-data  sekunder berupa:  gambar  kerja  ( shop  drawing) ,  jadwal  proyek ( time  schedule) ,  RKS  (Rencana  Kerja  dan  Syarat- syarat), dan RAB (penawaran kontraktor).
2.3 Variabel Penelitian
Pengukuran  operasional  variabel  ini  menggunakan teknik skoring. Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah skala  likert yaitu  pertanyaan- pertanyaan yang memberikan alternatif 4 jawaban dan jawaban  ini  diberi  skor  1,2,3,4.  Definisi  operasional variabel  menjelaskan  variabel  yang  akan  digunakan dalam penelitian. Produktivitas tukang sebagai variabel terikat, yang nilainya dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel bebas.

## 2.4 Tahapan Penelitian
Adapun tahapan dari peneliyian ini adalah:
Tahap  I  berupa  pengumpulan  data  dengan  langkah- langkah:
1. Suvey lapangan untuk melihat apakah proyek yang ada  memenuhi  syarat  untuk  dijadikan  lokasi penelitian
2. Melakukan proses perijinan kepada pelaksana atau pemilik proyek
3. Menentukan zona yang akan diamati, pengumpulan  data  tenaga  kerja  yang  diperlukan untuk  mendukung  penelitian  dengan  wawancara langsung
4. Pengumpulan  data  proyek  dengan  mendapatkan data berupa  gambar kerja ( shop drawing) , jadwal proyek ( time schedule) , RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat), dan RAB (penawaran kontraktor).
5. Perhitungan  waktu  di  lapangan  menggunakan perhitungan  kumulatif  atau  pengukuran  waktu secara terus-menerus dimana jamnya dimulai pada awal  aktivitas  pertama  dan  jam  tidak  dihentikan hingga  seluruh  aktivitas  selesai.  Pembacaan  jam pada akhir setiap pekerjaan dicatat dan waktu yang diperlukan diperoleh dengan pengurangan setelah itu.  Waktu  yang  tidak  efektif  ditemui  selama pengamatan,  hal  itu  harus  dihitung  dan  dicatat secara  tepat.  Waktu  tidak  efektif  ini  termasuk istirahat  dan  relaksasi,  memperbaiki  kesalahan, mengerjakan  pekerjaan  yang  tidak  berkaitan, waktu  menganggur  atau  waktu  menunggu  yang terjadi  karena  gangguan  seperti  menunggu material, menunggu pekerja yang lain, dan lainnya, sehingga  waktu  yang  tidak  efisien  ini  dapat diambil sebagai perhitungan yang berkelanjutan.
6. Pengumpulan data produktivitas melalui observasi langsung di lapangan Data tersebut berupa observe time,  observe  rating, dan standard  rating yang dicatat dalam formulir observasi dengan menggunakan metode time study . Setelah itu data yang  didapat  akan  diolah  menjadi standard  time , dan  juga  mencatat  volume  yang  dikerjakan seharinya yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung produktivitas
7. Penyebaran  kuesioner  melalui  daftar  pertanyaan dan  wawancara  terhadap  tenaga  kerja  untuk mendapatkan  data  diri  tenaga  kerja  dan  variabel yang dominan berpengaruh
Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology (JACEIT) Vol. 1 No. 2 (2020) 14 – 18
8. Melakukan tahap scoring data kuesioner Langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah memberikan scoring terhadap  jawaban responden dalam kuesioner
Tahap II berupa analisa data yaitu:
1. Standard Time
Standard time  merupakan penjumlahan dari basic time,  relaxation  allowances  dan  contingency allowances.
𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑡𝑖𝑚𝑒  =  𝑜𝑏𝑠𝑣 𝑡𝑖𝑚𝑒  × 𝑜𝑏𝑠𝑣.𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔
𝑠𝑡𝑑.𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 (1)
Basic time yang telah didapat melalui rumus diatas, lalu  dikalikan  dengan  jumlah  persentasi  antara nilai relaxation  allowances dan contingency allowances yang  didapat  melalui  pengamatan secara aktual di lapangan untuk mendapatkan nilai standard time
2. Kuantitas Pekerjaan
Merupakan  data  primer  yang  memuat  volume pekerjaan  dan  diperoleh  dari shop  drawing (gambar kerja).
3. Jumlah Pekerja Merupakan  data  primer  yang  diperoleh  saat pengamatan  dilakukan.  Dicatat  pada  form observasi.
4. Produktivitas
Rumus  produktivitas  yang  digunakan  adalah rumus  produktivitas  dari  Dipohusodo  (1996)  [4], yaitu:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠  = 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 (2)
5. Mencari  biaya  pelaksanaan  berupa,  Biaya  harga upah  /  pekerja  proyek,  Biaya  peralatan  /  mesin untuk operasional proyek, Biaya bahan /  material bangunan mengacu pada harga proyek pembangunan perumahan sekar jepun berlangsung [5].
6. Uji t ( t test )
Uji t ini digunakan untuk menguji apakah variabel- variabel  yang  ada  secara  parsial  (sendiri-sendiri) benar-benar  mempunyai pengaruh signifikan atau tidak  signifikan,  terhadap  kinerja  sumber  daya manusia dalam pekerjaan pasangan wallplus, yaitu membandingkan  antara  t  hitung  masing-masing variabel dan sig t dengan nilai tingkat signifikan t =  5%  (0,05)  yang  telah  ditetapkan.  Jika  nilai  t hitung lebih besar dari t tabel maka H 0 ditolak dan nilai signifikanlebih kecil dari ɑ maka H 0 diterima dan  nilai  signifikan  lebih  besar  dari  ɑ  maka  H 0 diterima.
2.5 Bagan Alir Penelitian
Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

## 3. Hasil dan Pembahasan
Tingkat produktivitas tenaga kerja di proyek ditentukan oleh  banyak  factor.  Dalam  penelitian  ini  penulis meninjau 5 faktor dari pribadi tenaga kerja yaitu factor umur,  keahlian  tenaga  kerja,  pengalaman  kerja, kesehatan  tenaga  kerja  dan  managerial  [1].  Faktor- faktor  tersebut  dapat  berdiri  sendiri  dan  dapat  pula terkombinasi antar faktor.
Penelitian  tenaga  kerja  pada  pekerjaan  dinding Wallplus Precast  Ringan  dilakukan  selama  2  minggu (12  hari  kerja),  semua  unit  didesain  dengan  satu  tipe dengan luas tanah 70 m 2 dan luas bangunan 50 m 2 [7]. Penelitian  dilakukan  terhadap  20  orang  tenaga  kerja dimana  setiap  satu  proyek  terdapat  5  orang  tenaga kerja,  antara  lain  yaitu,  1  mandor,  1  kepala  tukang,  1 tukang,  dan  2  pekerja.  Dalam  sehari  pengamatan dilakukan  selama  8  jam  kerja,  Untuk  membantu  dan memperjelas  jawaban  dari  pertanyaan  dilakukan  juga wawancara  kepada  beberapa  tenaga  kerja  yang  telah mengisi  kuesioner.  Pelaksanaan  pengumpulan  data penelitian  dilakukan  pada  proyek  Pembangunan Perumahan  Sekar  Jepun  VI  Denpasar  Timur,  dengan perusahaan pengembang PT Iswa Graha Property.
1.1. Bagan Alir Penelitian Survey Pendahuluan Survey Lokasi Pengumpulan Data Data Primer : 1. Observasi -Volume -Waktu ( Time Study ) -Jumlah Tenaga, material, alat -Harga Tenaga, material, alat 2. Kuisioner Data sekunder 1. Gambar kerja 2. Time schedule
3. RAB 4. RKS Analisis Data a. Menganalisis tingkat produktifitas tenaga kerja pada pekerjaan dinding wallplus
b. Menghitung harga satuan pekerjaan pasangan dinding wallplus c. Mencari variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia diantara variabel bebas Kesimpulan dan Saran Tinjauan Pustaka Gambar 3.4 Bagan Alir Penelitian
Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology (JACEIT) Vol. 1 No. 2 (2020) 14 – 18
3.1 Waktu Pengamatan Perhitungan waktu di lapangan menggunakan perhitungan  komulatif  atau  pengukuran  waktu  terus- menurus  dimana  jamnya  dimulai  pada  awal  aktivitas pertama  bagian  pekerjaan  dinding wallplus dan dihentikan  jika  tidak  berkaitan  dengan  pekerjaan dinding wallplus ,  hal  seperti  itu  akan  terus  dilakukan dengan  mencatat  berapa  lama  waktu  yang  diperlukan untuk  mengerjakan  pekerjaan  dinding  Wallplus  dan hasil  akhirnya  semua  catatan  waktu  tersebut  akan dijumlah
Gambar 1. Pemasangan Wallplus

## 3.2 Perhitungan BasicTime
Basic  time tiap  pekerjaan  dinding wallplus precast ringan  diproleh  dari  observasi  lapangan  dari  tiap pekerjaan. Di dalam observasi lapangan dicatat waktu pengamatan  ( observe  time )  dari  tiap  elemen  aktivitas pekerjaan.
Tabel 1. Nilai Basic Time 3.3 Perhitungan Standard Time
Setelah  mendapat  nilai basic  time maka  akan dijumlahkan  dengan  nilai  persentase  pengaruh relaxation dan contingency allowance untuk menghitung nilai standard time . Untuk hasil Standard Time tiap observasi seperti terlihat pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 2. Nilai Standard Time

## 3.4 Perhitungan Produktivitas
Untuk  menghitung  nilai  produktivitas  dari  pekerjaan Dinding Wallplus kita  harus  mengetahui  hasil  kerja ( output ), kemudian dibagi dengan standar time Untuk hasil Produktivitas tiap observasi seperti terlihat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Nilai Produktivitas

## 3.5 Perhitungan Koefisien Tenaga Kerja
Besar  produktivitas  akan  dipengaruhi  oleh  jumlah tenaga kerja yang digunakan. Semakin banyak pekerja akan  menghasilkan  produktivitas  semakin  besar. Namun, harus disesuaikan dengan data yang telah ada agar jumlah pekerja tidak berlebihan dan menyebabkan pekerja tidak produktif.
Setelah  nilai  produktivitas  diketahui,  kemudian koefisien tenaga kerja dapat dicari dengan data berupa jumlah  tenaga  kerja,  dan  produktivitas  tenga  kerja tersebut.
Koefisien tenga kerja dapat dicari dengan rumus. Koefisien Pekerja = P/Qt
Koefisien Tukang = T/Qt Koefisien Kepala Tukang = KT/Qt Koefisien Mandor  = M/Qt
No ELEMEN EKTIVITAS 1 2 3 4 5 6 Total BT
Pemasangan Wallplus dan acian + Pemasangan Besi angker + set dinding 2 Pemasangan Kayu Penguat 3.96 3.96
Jenis Pekerjaan  : Dinding FORM RINGKASAN 22.57 Tanggal             : 16/2/2018 WAKTU DASAR (BT) No Observasi     : 9 1 22.57
1 Dinding Wallplus 60,43 111.80 2 Dinding Wallplus 251,44 462.99 3 Dinding Wallplus 261,42 480.90 4 Dinding Wallplus 210,61 385.69 5 Dinding Wallplus 359,89 656.45 6 Dinding Wallplus 204,60 374.61 7 Dinding Wallplus 241,00 422.66 8 Dinding Wallplus 225,59 449.69 9 Dinding Wallplus 26,53 49.56 10 Dinding Wallplus 360,10 798.13 11 Dinding Wallplus 261,47 476.08 12 Dinding Wallplus 182,51 334.62 Jenis Pekerjaan No Observasi TOTAL BASIC TIME (Menit) STANDARD TIME (Menit )

## PRODUKTIVITAS
(m2/hari) 1 Dinding Wallplus 9.09 2 Dinding Wallplus 30.51 3 Dinding Wallplus 22.10 4 Dinding Wallplus 5.97 5 Dinding Wallplus 9.44 6 Dinding Wallplus 11.82 7 Dinding Wallplus 13.41 8 Dinding Wallplus 21.27 9 Dinding Wallplus 14.18 10 Dinding Wallplus 9.08 11 Dinding Wallplus 24.60 12 Dinding Wallplus 25.41 16.41
Rata Rata No Obs e rvas i Je nis  Pe ke rjaan
Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology (JACEIT) Vol. 1 No. 2 (2020) 14 – 18
Berikut  adalah  perhitungan  koefisien  Tenaga  Kerja pekerjaan  dinding wallplus  precast ringan  sebagai berikut:
Kelompok pekerja yaitu 5 Orang Antara lain:
Mandor : 1 orang Kepala Tukang Batu : 1 orang Tukang Batu : 1 orang Pekerja : 2 orang
Koefisien Mandor  = 0,3
16,41
Jadi  = 0,018
Koefisien Kepala Tukang Batu  = 0,5
16,41
Jadi  = 0,031
Koefisien Tukang  Batu =
1
16,41
Jadi  = 0,061
Koefisien Pekerja = 2 14.17 Jadi  = 0,141 OH
Keterangan : Tk    = Jumlah Jam kerja per hari (8 jam) P      = Jumlah pekerja yang diperlukan (1 orang) T      = Jumlah tukang yang diperlukan (1 orang) KT   = Jumlah  kepala  tukang  yang  diperlukan  (0,5 orang)  dikarenakan  keterlibatan  mandor  50% dari pekerjaan dinding wallplus precast ringan M   = Jumlah  mandor  yang  diperlukan  (0,3  orang) dikarenakan  keterlibatan  mandor  50%  dari pekerjaan dinding wallplus precast ringan QT   = Rata-rata Produktivitas tenaga kerja
Nilai  hasil produktivitas  massing-masing tenaga  kerja yaitu  Mandor  :  0,018  Kepala  Tukang  Batu  :  0,031 Tukang  Batu  :  0,061  Pekerja  :  0,141.  Hasil  observasi bisa dilihat pada tabel 4. dibawah sebagai berikut:

## Tabel 4. Nilai Koefisien Tenaga Kerja
3.6 Perhitungan  Harga  Satuan  Pekerjaan  Dinding Wallplu s
Harga  satuan  pekerjaan wallplus dipengaruhi  oleh angka  koefisien  yang  menunjukan  nilai  satuan bahan/material, nilai satuan alat, dan nilai satuan upah tenaga  kerja  ataupun  satuan  pekerjaan  yang  dapat digunakan sebagai acuan/penduan untuk merencanakan atau  mengendalikan  biaya  suatu  pekerjaan.  Untuk harga bahan material didapat dipasaran, yang kemudian dikumpulkan  didalam  suatu  daftar  yang  dinamakan harga  satuan  bahan/material,  sedangkan  upah  tenaga kerja  didapat  dilokasi  setempat  yang  kemudian
dikumpulkan  didalam  suatu  daftar  yang  dinamakan daftar  harga  satuan  upah  tenaga  kerja.  Harga  satuan yang didalam perhitungan haruslah disesuaikan dengan kondisi  lapangan,  kondisi  alat/efisiensi,  metode pelaksanaan dan jarak angkut.
Adapun perumusan analisa pekerjaan dinding wallplus sebagai berikut:
Upah    :  Harga  Satuan  Upah  x  Koefisien  (analisa upah)
Bahan  :  Harga  Satuan  Bahan  x  Koefisien  (analisa bahan)
Alat Bantu : Harga Satuan Upah  x 20% Maka didapat : Harga Satuan Pekerjaan  =  Upah + Bahan + Alat
Untuk  lebih  jelasnya  hasil  analisa  harga  satuan pekerjan  dinding wallplus bisa  dilihat  pada  tabel  3.4 sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dinding Wallplus
Sehingga total biaya pekerjaan dinding wallplus untuk Type bangunan 50/70  dengan  luas dinding 108,21  m 2 pada proyek Pembangunan Perumahan Sekar Jepun VI Denpasar yaitu : Rp. 19.773.256,80
3.7 Analisis Faktor Mempengaruhi Produktivitas
Besarnya tingkat produktivitas tenaga kerja dipengaruhi  oleh  adanya  variabel-variabel  bebas. Untuk mengetahui dari variabel-variabel bebas tersebut telah dilakukan pengolahan data dengan SPSS versi 23 terhadap  kuesioner  yang  telah  diisi  oleh  tenaga  kerja. Hasil dari pengujian menunjukan bahwa data kuesioner telah valid dan reliabel, oleh karena itu data layak untuk dilakukan pengujian hipotesis.
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan terhadap data yang ada, dari hasil uji t diperoleh hasil hipotesis pengaruh dari masing-masing variable secara sendiri  sendiri (parsial) terhadap tingkat produktivitas tenaga  kerja  pekerjaan  Dinding Wallplus .  Hasil diketahui dengan membandingkan besarnya nilai t dan sig t hitung dengan nilai table yaitu :
a. Variable (X1) Umur Pekerja
Diperoleh sig = 0,000 dan t hitung =  4,411 >  t tabel = 2,093, dan diperoleh juga  R square 0,519 artinya variable  secara  varsial  memiliki  pengaruh  yang
TENAGA Pekerja OH 0.141 Tukang batu OH 0.061 Kepala Tukang OH 0.031 Mandor OH 0.018 URAIAN SATUAN KOEFISIEN
Journal of Applied Civil Engineering and Infrastructure Technology (JACEIT) Vol. 1 No. 2 (2020) 14 – 18
signifikan terhadap variable terikat yaitu produktivitas  pekerjaan  dengan  pekerjaa  dinding Wallplus sebesar 51,9 %
b. Variable (X2) Keahlian Pekerja Diperoleh sig = 0,000 dan t hitung = 4,302 > t tabel 2,093,  dan  diperoleh  juga  R  square  0,507  artinya variable  secara  varsial  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap variable terikat yaitu produktivitas  pekerjaan  dengan  pekerjaa  dinding Wallplus sebesar 50,7 %
c. Variable (X3) Pengalaman Pekerja Diperoleh sig = 0,000 dan t hitung = 4,434 > t tabel 2,093,  dan  diperoleh  juga  R  square  0,522  artinya variable  secara  varsial  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap variable terikat yaitu produktivitas  pekerjaan  dengan  pekerjaa  dinding Wallplus sebesar 52,2 %
d. Variable (X4) Kesehatan Pekerja Diperoleh sig = 0,002 dan t hitung = 3,587 > t tabel 2,093,  dan  diperoleh  juga  R  square  0,417  artinya variable  secara  varsial  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap variable terikat yaitu produktivitas  pekerjaan  dengan  pekerjaa  dinding Wallplus sebesar 41,7 %
e. Variable (X5) Managerial Diperoleh sig = 0,000 dan t hitung = 4,459 > t tabel 2,093,  dan  diperoleh  juga  R  square  0,525  artinya variable  secara  varsial  memiliki  pengaruh  yang signifikan terhadap variable terikat yaitu produktivitas  pekerjaan  dengan  pekerjaa  dinding Wallplus sebesar 52,5 % Jadi dengan demikian variabel  managerial  merupakan faktor  paling  dominan  mempengaruhi  besarnya produktivitas  tenaga  kerja  secara  signifikan  pada pekerjaan dinding wallplus sebesar 52,5 %.

## 4. Kesimpulan
Dari hasil analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Besarnya  tingkat  produktivitas  tenaga  kerja pekerjaan  dinding wallplus  precast ringan  pada proyek pembangunan ` sekar  jepun VI Denpasar Timur  dapat  diketahui  produktivitas  rata-rata
yaitu 16,41 M2//Hari
2. Total  Biaya  Pelaksanaan  pekerjaan  dinding wallplus precast ringan  pada  masing-masing bangunan  perumahan  sekar  jepun  VI  Denpasar Timur yaitu sebesar Rp. 19.773.256,80
3. Faktor Variabel Managerial mempunyai pengaruh yang  dominan  terhadap  tingkat  produktivitas tenaga kerja pada proyek pembangunan perumahan sekar jepun VI Denpasar Timur yaitu sebesar 52,5 %.

## Ucapan Terimakasih
Penulis  ingin  menyampaikan  terima  kasih  kepada Jurusan  teknik  Sipil  Politeknik  Negeri  Bali  yang
membantu  memfasilitasi penelitian,  implementasi  dan pelaporan penelitian.

## Daftar Rujukan
[1]. Ilmu, K., 2013. Pengertian Sumber Daya Manusia . [Online]. Tersedia  di: http://katailmu.com/2013/10/pengertian-dan- peranan-sumber-daya.html [Accessed 06 March 2018]
[2]. Malamassam,  L.,  2016. Analisis  Produktivitas  Pekerja Dengan  Metode  Time  Study  Pada  Proyek  Pembangunan Gdung  Teknik  Industri  ITS .  Surabaya:  Institut  Teknologi Sepuluh November.
[3]. Pengertian,  S.,  2016. Peningkatan  Produktivitas .  [Online]
Tersedia
di:
http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/08/pengertian- produktivitas-serta-sumbernya.html.  [Accessed  11        March 2018]
[4]. Pratama,  A.,  2016. Analisis  Tingkat  Produktivitas  Tenaga Kerja Terhadap Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan x . Denpasar: Politeknik Negeri Bali.
[5]. Secreat, F., 2011. Jenis-jenis Biaya Proyek . [Online]. Tersedia di: http://faiz-15.blogspot.com/2011/11/jenis-jenis-biaya- proyek.html [Accessed 12 March    2018]
[6]. Susila,  P.  A.,  2016. Analisis  Tingkat  Produktivitas  Tenaga Kerja  Pada  Pekerjaan  Rangka  Atap  Baja  Ringan  Proyek Pembangunan x . Denpasar: Politeknik Negeri Bali. [7]. Teori, L., 2015. Pengertian Produktivitas Tenaga Kerja dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi . [Online]. Tersedia di: http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-kerja- dan.html [Accessed 11 March 2018] [8]. Wikipedia,  2017. Pengertian  Dinding .  [Online].  Tersedia  di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dinding. [Accesssed 11
March 2018]