## ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN TERHADAP PELAKSANAAN PROYEK
KONSTRUKSI
Mifidyah Putri Palilati 1 , Nurhayati Doda 2 , Ratna Dwi Ma’sum 3
1,2 Teknik Sipil Universitas Gorontalo
3 Arsitektur Universitas Gorontalo mifidyahputri12@gmail.com

## ABSTRACT
Construction project implementation In general, it can be interpreted as a temporary activity that lasts  for  a  limited  period  of  time.  When  carrying  out  construction  project  work,  construction project delays are very often encountered. Construction project delays are a common problem in the construction industry. Delays can occur for various reasons. This research was conducted with the  aim  of  finding  out  the  factors  of  development  project  delays  in  the  high  school  building construction project in Gorontalo Province. Quantitative research methods are used to determine the causes of project delays by collecting data through questionnaires, S curves and work weights. The data processing method uses SPSS for Windows analysis and the help of Microsoft Excel. The results  obtained  from  this  research  are  the  dominant  causal  factors  that  cause  delays  in construction projects, namely the variable (X1) Labor Factor with a mean value of 3.21, Material Factor (X2) with a mean value of 3.12 and equipment factor (X3) with a mean value of 2.94.
Keywords: Project delay, Construction projects, Building, Materials,SPSS

## ABSTRAK
Pelaksanaan  proyek  konstruksi  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kegiatan  sementara yang  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  terbatas, Pada  pelaksanaan  pekerjaan  proyek konstruksi  sangat  sering  dijumpai  pekerjaan  Keterlambatan  proyek  konsturksi. Keterlambatan proyek  konstruksi  merupakan  masalah  yang  umum  terjadi  dalam  industri  konstruksi. Keterlambatan  dapat  terjadi  karena  berbagai  alasan,  Penelitian  ini  dilakukan  bertujuan  untuk mengetahui  faktor  keterlambatan  proyek  konstruksi  pada  proyek  pembangunan  gedung  sekolah menengah atas di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui penyebab  keterlambatan  proyek  dengan  data  yang  kumpulkan  melalui  kuesioner,  kurva  S  dan bobot  pekerjaan, Metode pengolahan data menggunakan analisis SPSS for windows dan bantuan Microsoft  Excel.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  faktor  penyebab  dominan  yang menyebabkan  keterlambatan  proyek  konstruksi  yaitu  terdapat  pada  Varibel  (X1)  Faktor  Tenaga kerja  dengan  nilai  mean  3,21,  Faktor  Bahan  material  (X 2 )  dengan  nilai  mean  3,12  dan  faktor peralatan (X 3 ) dengan nilai mean 2,94.
Kata Kunci : Proyek , Konstruksi, Gedung, Material, SPSS

## 1. PENDAHULUAN
Keterlambatan  proyek  konstruksi  merupakan  masalah  yang  umum terjadi  dalam  industri  konstruksi.  Proyek  konstruksi  seringkali  melibatkan banyak pihak, termasuk pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan penyedia material. Keterlambatan dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari masalah perencanaan,  perubahan  dalam  lingkungan  proyek,  hingga  kendala  dalam pengadaan sumber daya.
Perencanaan  yang  tidak  tepat  dan  kurangnya  koordinasi  antar  pihak terlibat  sering  menjadi  masalah  pokok  keterlambatan  proyek  konstruksi.
Kekeliruan  dalam  perhitungan  waktu,  biaya,  dan  sumber  daya  dapat mengakibatkan  penundaan  yang  memberikan  kerugian  bagi  semua  pihak  yang terlibat  dalam  proyek.  Selain  itu,  faktor  luar  seperti  cuaca  buruk,  perubahan regulasi,  dan  masalah  lingkungan  juga  dapat  memengaruhi  jadwal  pengerjaan proyek.
Keterlambatan  proyek  konstruksi  bisa  sangat  signifikan,  termasuk peningkatan  biaya  proyek,  hilangnya  kepercayaan  dari  pemilik  proyek,  serta dampak negatif terhadap reputasi kontraktor dan subkontraktor. Oleh karena itu, pemahaman  yang  mendalam  tentang  faktor  keterlambatan  pekerjaan  konstruksi dan strategi untuk mengelolanya menjadi sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri konstruksi.
Pengerjaan  gedung  sekolah  di  Gorontalo,  dalam  hal  proyek  fisik  sering terjadi  keterlambatan  proyek,  dalam  hal  sulitnya  pendistribusian  bahan bangunan.  akses  kelokasi  proyek,  ketersedian  tenaga  kerja  dan  kurang  keahlian para  pekerja,  Berdasarkan  identifikasi  masalah  diatas  maka  dapat  dirumuskan permasalahan penelitian, mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan proyek pekerjaan pada pelaksanaan proyek Gedung SMA Negeri 1 Paguyaman. Adapun Fokus  penelitian  mengenai  penyebab  keterlambatan  proyel  dengan  tujuan  dari penelitian  ini  dapat  mengetahui  faktor  apa  yang  mejadi  penyebab  yang keterlambatan proyek pada Gedung SMA Negeri 1 Paguyaman.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Delay adalah  jika  sebuah  kegiatan  proyek  konstruksi  memerlukan penambahan masa pengerjaan, atau tidak dilaksanakan berdasarkan rencana yang disusun. Keterlambatan proyek dapat diidentifikasi dengan jelas melalui schedule . Dengan  melihat schedule, akibat  keterlambatan  suatu  kegiatan  terhadap  kegiatan lain dapat terlihat dan diharapkan dapat segera diantisipasi.
Di  dalam  Proses  konstruksi  sebuah  proyek  dikenal  tiga  hambatan  yang sering disebut triple constraint :
1. Biaya
Proyek  harus  diselesaikan  dengan  biaya  yang  tidak  melebihi  anggaran. Seringkali,  keterlambatan  dalam  proyek  mencegah  anggaran  yang  sesuai dengan  rencana  awal.  Namun,  untuk  mengurangi  biaya,  biasanya  dapat diantisipasi  dengan  menambah  jam  kerja,  menambah  tenaga  kerja,  atau mengalihkan tenaga kerja.
2. Jadwal Proyek  harus  dikerjakan  sesuai  dengan  kurun  waktu  dan  tanggal  akhir yang  telah  ditentukan.  Namun,  keterlambatan  selalu  menyebabkan  lebih banyak  waktu  yang  dibutuhkan,  yang  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan keterlambatan proyek secara keseluruhan.
3. Mutu Produk  yang  dihasilkan  pada  proyek  harus  memenuhi  spesifikasi  dan kriteria  yang  dipersyaratkan  sebab  jika  tidak  maka  citra/nama  baik kontraktor akan menurun terhadap pemilik proyek.
Jika  proyek  atau  pekerjaan  tidak  selesai  tepat  waktu,  hal  itu biasanya  menyebabkan  kerugian  bagi  kontraktor,  konsultan,  dan  pemilik. Akibatnya,  ada  konflik  dan  perdebatan  tentang  penyebab  keterlambatan, serta waktu yang terbuang dan biaya tambahan (Praboyo, 1999).
1. Pihak Kontraktor Jika proyek tertunda, biaya akan meningkat karena waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya.Biaya overhead meliputi semua biaya perusahaan, tidak peduli kontraknya.
2. Pihak Konsultan Pengawas Jika  proyek  tertunda,  konsultan  pengawas  akan  kehilangan  waktu  dan terlambat mengerjakan proyek lain.
3. Pihak Owner Jika  proyek  tertunda,  pemilik  atau  pemilik  kehilangan  uang  dari  properti yang seharusnya dapat digunakan atau disewakan.

## Penyebab Keterlambatan Proyek
Terdapat tujuh kategori variabel yang dapat memengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi (Andi et al., 2003):
1. Tenaga Kerja
a. Kurangnya keahlian tenaga kerja
b. Kurangnya motivasi kerja para pekerja
c. Kurangnya kedisiplinan tenaga kerja
d. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja
e. Kurangnya kehadiran tenaga kerja
f. Buruknya Komunikasi antara tenaga kerja dan badan pembimbing
g. Penggantian tenaga kerja baru
2. Bahan
a. Ketersediaan bahan terbatas di pasaran
b. Keterlambatan pengiriman bahan
c. Kelangkaan material yang dibutuhkan
d. Kualitas bahan jelek
e. Kerusakan bahan di tempat penyimpanan
f. Adanya Perubahan material oleh owner
3. Karakteristik lokasi
a. Keadaan permukaan dan di permukaan bawah tanah
b. Karakter fisik bangunan sekitar proyek
c. Tanggapan dari lingkungan sekitar proyek
d. Akses kelokasi proyek yang sulit
e. Tempat penyimpanan bahan/material
f. Lokasi  proyek  yang  jauh  dari  pusat  kota/pusat  distribusi  peralatan  dan material
g. Kebutuhan ruang kerja yang kurang
4. Manajerial
a. Pengawasan proyek
b. Kualitas pengontrolan pekerjaan
c. Komunikasi antara konsultan dan kontraktor
d. Pengalaman manajer lapangan
e. Perhitungan kebutuhan
f. Kesalahan manejemen material dan peralatan
g. Komunikasi antara kontraktor dan pemilik
5.  Peralatan
a. Ketersediaan peralatan
b. Kerusakan peralatan
c. Kualitas peralatan yang buruk
d. Produktifitas peralatan
6. Keuangan
a. Pembayaran dari
b. Telatnya pembayaran kepada pekerja
c. Alokasi dana yang tidak cukup
d. Harga bahan/material yang mahal
7. Fisik Bangunan
a. Luas wilayah
b. Jumlah unit
c. Jumlah lantai
8. Design
a. Kerumitan design
b. Keterlambatan pemberian detail gambar
c. Perubahan design oleh pemilik
d. Kesalahan design oleh perencana
e. Ketidak lengkapan gambar design
9. cuaca
a. Cuaca yang berubah-ubah
b. Cuaca panas
c. Intensitas (curah) hujan)
10. Kejadian yang tidak terduga
a. Kerusuhan
b. Bencana alam
c. Pemogokan buruh
d. Kecelakaan

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
a. Lokasi Penelitian
Lokasi  penelitian  yang  akan  diambil  terletak  pada  Sekolag  Menengah  Atas Negeri  1  Paguyaman,  Jalan  Trans  Sulawesi,  Kabupaten  Boalemo,  Provinsi Gorontalo.
b. Jenis data Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  metode  survei  melalui  pengisian kuisioner dan wawancara kepada responden. Data yang akan dianalisa secara rinci terdiri dari data primer dan data sekunder.
a. Data  primer  merupakan  data  yang  dikumpulkan  dengan  melakukan  studi lapangan.  Data  Primer  dapat  melalui  pengisian  kuesioner,  dan  survei dengan  teknik  wawancara  kepada  konsultan/kontraktor  dan  pihak  yang terkait sebelum kuesioner dijalankan, terlebih dahulu penelitian melakukan rancangan kuesioner.
b. Data  sekunder  merupakan  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari  studi
literatur  dan  data  yang  penulis  dapat  dari  kantor  perencananaan/owner meliputi kurva S dan bobot pekerjaan
c. Diagram Alir
Gambar 3.1. Diagram Peneliltian

## d. Pengumpulan Data
Selama penelitian berlangsung, digunakan beberapa instrumen penelitian agar penelitian  menghasilkan  data  akurat  dan  mencirikan  tingkat  konsistensi, instrumen penelitian yang digunakan selama penelitian berlangsung
1. Metode Observasi, dilakukan dengan metode peninjauan secara langsung di  lapangan  guna  pengambilan  data-data  proyek  pekerjaan  dan  gambar yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Kuesioner, dalam penelitian adalah kuesioner dengan model skala Likert, pertanyaan  yang  terkait  yaitu  seperti  Faktor  yang  menjadi  penyebab Keterlambatan Proyek Konstrusi dalam pelaksanaan proyek.
e. Teknik Analisa Data Tahapan  proses  penelitian,  dimana  data  yang  telah  dikumpulkan  masih bersifat  kualitatif  maka  perlu  dikuantitatifkan  dengan  memberikan  nilai  /  skor pada masing-masing variabel, Adapun pada tabel 1 skala likert.

## Tabel 3.1. Skala Likert

## Sumber Sugiyono 2012
Pengolahan  data  dalam  tahap  ini  dilakukan  Uji  Validitas,  Uji  Reabilitas dan  Analisa  Rangking,  data  dianalisa  menggunakan  metode  kuantitatif, menggunakan SPSS  for  windows ,  untuk  mengetahui  faktor  penyebab keterlambatan proyek konstruksi bangunan Gedung.
1. Uji Validitas.
Uji  validitas  merupakan  ukuran  yang  mengindikasikan  tingkat  validitas suatu  instrument.  Suatu  instrument  yang  baik  memiliki  validitas  yang  cukup tinggi. Namun sebaliknya instrumen yang tidak valid menghasilkan kinerja yang rendah.
𝑟 𝑥𝑦 = 𝑁 ∑ 𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌) √{𝑁 ∑ 2 𝑋 − (∑ )2} {𝑁  ∑ 2 𝑌 – {∑ )2} 𝑌 𝑋

## Keterangan
𝑁 : Jumlah subjek 𝑥𝑦 : Koefisien korelasi product moment ( 𝛴𝑌 ) 2 : Hasil dari Y yang diakuadratkan 𝛴𝑋 : Jumlah X 𝛴𝑋𝑌 : Jumlah dari perkalian X dan Y 𝛴𝑋 2 : Jumlah dari X kuadrat 𝛴𝑌 : Jumlah Y 𝛴𝑌 2 : Jumlah dari Y kuadrat ( 𝛴𝑋 ) 2 : Hasil dari X yang dikuadratkan
Hasil  kalkulasi 𝑟𝑥𝑦 dibandingkan  dengan  tabel  kritis  r product  moment dengan  taraf  signifikansi  5%.  Jika 𝑟 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka  item valid dan  bila 𝑟 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka item tidak valid.

## 2. Uji Reabilitas.
Uji  reliabilitas  pada  penelitian  ini  melibatkan  indikator Alpha  Cronbach sebab  teknik  tersebut  adalah  teknik  keandalan  quisioner  yang  sering  diterapkan. Uji  reliabilitas  menggunakan Alpha  Cronbach tersebut  akan  menciptakan  nilai alpha sebab  dapat  diketahui  besaran  reliabilitasnya.  Selain  hal  itu,  melalui  tes Alpha Cronbach akan dapat terdeteksi indikator-indikator yang tidak konsisten.
Nilai Keterangan 5 Sangat Sering 4 Sering 3 Jarang 2 Sangat Jarang 1 Tidak Pernah
𝑟 𝑛 = ( 𝑘 𝑘 − 1 ) ( ∑ 𝑎𝑏 2 𝑎𝑡 2 )
Keterangan : 𝑟 n : Koefisien reliabilitas instrumen 𝑛 : Jumlah sampel 𝛴𝜎𝑏 2 : Jumlah varians butir
𝑘 : Jumlah butir pertanyaan 𝑋 : Nilai skor yang dipilih 𝜎 2 𝑡
: Varians total

## 3. Analisis Rangking
Pada  penelitian  ini  dapat  diketahui  faktor  yang  mempengaruhi keterlambatan  pengerjaan  proyek  serta  ranking  dari  setiap  faktor.  Perhitungan tersebut dapat diketahui melalui indeks kepentingan yang merupakan rata-rata dari seluruh jawaban responden.
𝑀𝑒𝑎𝑛 = 𝐼 = Σ 𝑖=1 1=𝑛 𝑥1
𝑛 Keterangan I : Indeks kepentigan Xi : Frekuensi respon dari tiap persepsi N 1 : Frekuensi jawaban tidak pernah N 2 : Frekuensi jawaban sangat jarang N 3 : Frekuensi jawaban yang jarang N 4 : Frekuensi jawaban yang sering N 5 : Frekuensi jawaban yang sangat sering N : Jumlah data
Perhitungan  nilai  rata-rata  (mean)  dapat  ditentukan  dari    faktor  dengan cara mengurutkan dari nilai rata-rata yang paling tinggi sebagai rangking Pertama, serta  nilai  rata-  rata  yang  rendah  sebagai  reangking  terakhir.  Apabila  ada  faktor yang  memiliki  nilai  rata-rata  sama  maka  dibandingkan  kembali  dengan  nilai standar deviasi.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Variabel Penelitian.
Setelah  dilakukan  survey  lapangan  oleh  peneliti,  maka  di  Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang  mempunyai  variasi  tertentu  yang  ditetapkan  mempelajari  dan  kemudian dapat ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2003). variable faktor keterlambatan proyek, maka  harus  diidentifikasi  Apa  faktor  yang  menjadi  pengaruhi  keterlambatan proyek, Seluruh variable yang ada nantinya akan digunakan dalam kuisioner yang diberikan kepada respoden yang bekerja pada proyek tersebut.
Tabel 4.1 . Variabel Penelitian
Sumber : penelitian Penulis.

## 4.2 Hasil Penelitian
Hasil  pengisian  kuesioner  oleh  responden  maka  didapat  data  mengenai keterlambatan  proyek  konstruksi  pembangunan  gedung,  Kemudian  hasil  tersebut diolah menggunakan tabulasi data yang berfungsi untuk memudahkan melakukan pembacaan  hasil  dari  kuesioner.  Kemudian  hasil    data  dilakukan  uji  validitas  uji realibitas,  dan  uji    untuk  mendapatkan  hasil  yang  valid  dan  dapat  mengetahui rangking dari setiap faktor keterlambatan Proyek.
Sumb er :
Peng olaha n data
SPSS S
etelah dilaku
kan  analisis  pada  faktor  utama  keterlambatan  pengerjaan  proyek  konstruksi bangunan  gedung,  selanjutnya  melakukan  analisis  uji  validitas  analisis  ini
Variable Jenis Variable X1 Faktor Tenaga Kerja X2 Faktor Bahan/ Material X3 Faktor Peralatan X4 Faktor Karakteristik Tempat X5 Faktor Keuangan X6 Faktor design X7 Faktor cuaca X8 Faktor Waktu dan Kontrol X9 Faktor Manajerial
Uji  validitas  dilakukan  dengan  memanfaatkan  aplikasi  SPSS  dan  dengan memperhatikan besaran nilai r tabel . Maka dapat ditentukan validitas variabel  jika nilai α < α = 0,05 dan r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid serta apabila nilai α > α = 0,05 dan r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid.  Di mana n jumlah sample = 17, selanjutnya lihat tabel r dengan menggunakan taraf nyata 5% (0.05) diperoleh nilai r tabel= 0,0482.  Tabel hasil uji validitas dalam penelitian ini menggunakan software SPSS  seperti  pada  tabel  4.2  untuk  validitas  variabel  faktor  penyebab Keterlambatan pada pelaksanaan proyek. 4.2.1 Uji Validitas
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas.
Item Variable Faktor Keterlambat Proyek Koefisien Korelasi r hitung r tabel Keterangan X1 Faktor Tenaga Kerja 0,781 0,0482 Valid X2 Faktor Bahan/ Material 0,722 0,0482 Valid X3 Faktor Peralatan 0,684 0,0482 Valid X4 Faktor Karakteristik Tempat 0,543 0,0482 Valid X5 Faktor Keuangan 0,643 0,0482 Valid X6 Faktor design 0,684 0,0482 Valid X7 Faktor cuaca 0,569 0,0482 Valid X8 Faktor Waktu dan Kontrol 0.607 0,0482 Valid X9 Faktor Manajerial 0,606 0,0482 Valid
bertujuan  untuk  menunjukan  nilai.  Faktor  terbesar  dari faktor  penyebab keterlambatan  proyek  konstruksi,  Dimana  koefisien  korelasi  (r hitung )  lebih  besar dari rt abel , dimana koefisien korelasi (r hitung ) antara 0,781 – 0,543 sedangkan untuk nilai  r tabel 0,0482,  maka  faktor  penyebab  keterlambatan  proyek  konstruksi instrumentnya  valid  atau  memperoleh  ukuran  yang  tetap  jika  diterapkan  dalam pengukuran berulangkali.
4.2.2 Uji Reabilitas.
Uji  reliabilitas  pada  penelitian  ini  dijalankan  dengan  memanfaatkan
software SPSS,  sehinnga  diperoleh  hasil  uji  reliabilitas  dengan  menggunakan koefisien Cronbach Alpha.

## Sumber : Pengolahan data SPSS
Setelah  dilakukan  analisis  pada  faktor  penyebab  keterlambatan  proyek konstruksi  pembangunan  gedung,  selanjutnya  dilakukan  analisis  reabilitas. Analisis  tersebut  bertujuan  memperlihatkan  besaran alpha  cronbach faktor terbesar  penyebab  keterlambatan  pengerjaan  proyek  konstruksi  gedung.  Hasil analisis memperlihatkan nilai alpha cronbach dari faktor penyebab keterlambatan pengerjaan  proyek  konstruksi  pembangunan  gedung  disebesar  0.8233,  karena 0.8233  >  0.6,  maka  faktor  utama  penyebab  keterlambatan  proyek  konstruksi bangunan  gedung  memiliki  instrumen  yang  andal (reliable) dan  menghasilkan besaran yang tetap jika dimanfaatkan untuk mengukur secaraberulangkali
4.2.3 Uji Analisa Rangking
Keterlambatan  pengerjaan  proyek  konstruksi  bangunan  gedung,  untuk mengetahui    faktor  keterlambatan  proyek  konstruksi  diolah  dengan SPSS  for windows menerapkan  analisis  descriptive  untuk  mencari  nilai  tingkat  rata-rata masing-  masing  faktor  utama  penyebab  terjadinya  keterlambatan,  Hasil  yang didapatkan  dari  analisis  tersebut  memanfaatkan SPSS  for  windows analisis rangking  secara  menyeluruh  menunjukan  hasil  secara  umum  peringkat  faktor keterlambatan yang penyelesaian proyek konstruksi
Tabel 4.3. Hasil Uji Reabilitas Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .823 17
Tabel 4.4. Hasil Uji Analisa Rangking

## Sumber : Pengolahan data SPSS
Dari  hasil  uji  analisa  rangking  faktor  terbesar  yang  mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi yaitu faktor tenaga kerja dengan nilai mean 3,21, akibat sedikitnya ketersediaan tenaga pekerja konstruksi pembangunan gedung di di  SMA  Negeri  1  paguyaman.  Kurangnya  ketersediaan  tenaga  kerja  disebabkan oleh  minimnyanya  keahlian  tenaga  pekerja  serta  ketersediaan  dan  kehadiran tenaga  kerja  dalam  penyelesaiaan  proyek.  Hal  ini  dapat  mengakibatkan  kurang maksimalnya  kinerja  para  tenaga  kerja  sehingga  terjadi  adanya  pekerjaan  yang tertunda.
Faktor  bahan  material  menjadi  faktor  yang  kedua  dalam  keterlambatan proyek, dimana adanya keterlambatan pendistribusian bahan material serta kurang ketersedian  bahan  material,  yang  menimbulkan  waktu  pekerjaan  proyek  tertunda karena menunggu bahan material tersedia agar bisa langsung dikerjakan.
Faktor Peralatan menjadi faktor yang ketiga dalam keterlambatan proyek, Dimana  ketersedian  alat  untuk  pekerjaan  sangat  kurang  ditambah  lagi  adanya kerusaan  alat  dan  kualtitas  alat  yang  digunakan  sehingga  produktifitas  pekerjaan proyek melambat.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  faktor  yang  menjadi  penyebab keterlambatan  proyek  pekerjaan  pada  pembangunan  gedung  pendidikan  di Provinsi  Gorontalo  tepatnya  pada  SMA  Negeri  1  Paguyaman  berupa  varibel (X 1 )  Faktor  tenaga  kerja  dengan  nilai  mean  3,21,  faktor  bahan  material  (X 2 ) dengan nilai mean 3,12 dan faktor peralatan (X 3 ) 2,94. Pada faktor tenaga kerja disebabkan  oleh kurangnya  ketersedian  dan  kehadiran  tenaga  kerja  dalam pelaksanaan  proyek,  faktor  bahan  material  disebabkan  oleh  lambatnya pendistribusian  serta  kurangnya  ketersedian  bahan  material  dilapangan,  serta faktor  peralatan  disebabkan  oleh  ketersedian  alat  untuk  pekerjaan  sangat kurang ditambah lagi adanya kerusaan dan kualtitas alat
No Variable Variable Faktor Keterlambat Proyek Mean Ran k 1 X1 Faktor Tenaga Kerja 3,21 1 2 X2 Faktor Bahan/ Material 3,12 2 3 X3 Faktor Peralatan 2,94 3 4 X4 Faktor Karakteristik Tempat 1,88 9 5 X5 Faktor Keuangan 2,67 5 6 X6 Faktor design 2,76 4 7 X7 Faktor cuaca 3,35 8 8 X8 Faktor Waktu dan Kontrol 2,56 6 9 X9 Faktor Manajerial 2,24 7
5.2 Saran
Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan atau memanfaatkan  penelitian  ini  sebagai  bahan  referensi  dan  pertimbangan  serta dapat  dikembangkan  lebih  dalam  lagi,  dengan  metode  penelitian  yang  lain sebagai hasil pembanding dengan hasil yang didapat.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A  Diah  Parami  Dewi,  Mayun  Nadiasa,  Putu  eka  Erly  Savitri  2019.  Faktor- Faktor  Penyebab  Keterlambatan  Penyelesaian  Proyek  Gedung  di Kabupaten  Karangasem.  Jurnal  Ilmiah  Teknik  Sipil,  Universitas Udayana
Asiyanto.  2005.  Manajemen  produksi  untuk  jasa  konstruksi.  Jakarta:  Pradnya pramitha.
Deden  matri  Wirabakti,Rahman  Abdullah,Andi  Maddeppungeng  2017.  Studi Faktor-Faktor  Penyebab  Keterlambatan  Proyek  Konstruksi  Bangunan Gedung,konstruksia 6 (1),2017.
Dipohusodo,I. 1995. Manajemen Proyek dan Konstruksi 2, Kanisius. Yogyakarta.
Janizar,  S.,  &  Abdullah,  F.  H.  (2023).  Efisiensi  Waktu  Dan  Biaya  Dalam
Penggunaan  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan  Pemeliharaan  Overlay  Ruas Tol  Cipularang  Jalur  A.  Jurnal  Teknik  Sipil  Cendekia  (JTSC),  4(1), 450-463.
Kampey Fangky, (2009), Analisis Faktor- Faktor Keterlambatan Pada Proyek bangunan Keairan, Universitas Tadulako, Palu.
Nugroho,  Agung  Bhono.  2005.  Strategi  jitu  memilih  Metode  statisrik  penelitian dengan SPSS. Andi Yogyakarta
Proboyo Budiman, (1999), Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Proyek :Klasifikasi Dan  Peringkat  Dari  Penyebab-Penyebabnya,  Universitas  Kristen  Petra, JawaTimur.
Setiawan,  F.,  &  Janizar,  S.  (2021).  Percepatan  Jadwal  Konstruksi  dan Pengaruhnya  Terhadap  Biaya  Penyelesaian  Proyek  Konstruksi.  Jurnal Teknik Sipil Cendekia (Jtsc), 2(1), 90-126.
Suanda Budi, (2011), 25 Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek, Artikel.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Soeharto,Imam.  1995.  Manajemen  Proyek  dari  Konseptual  sampai  Operasional. Jakarta: Erlangga.
Suyatno,  (2010),  Analisis  Faktor  Penyebab  Keterlambatan  penyelesaian  Proyek Gedung Aplikasi Model Regresi, UniversitasDiponogoro, Semarang.
Wirabakti  D.M.,  Abdullah,  R.,  &  Madedeppungeng,  A.  (2017).  Studi  Faktor- faktor  Penyebab  Keterlambatan  Proyek  Konstruksi  Bangunan  Gedung
Konstruksi, 6 (1)
Widhiawati,  I.R.  (2009).  Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Keterlambatan
Pelaksanaan Proyek Konstruksi. Jurusan teknik Sipil dan
Lingkungan,Institut Teknologi Bandung