## INFO TEKNIK

## PRODUKTIVITAS ALAT BERAT DAN BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN PADA PROYEK PEMELIHARAAN BERKALA RUAS JALAN: SUNGAI LAKUM – PASAR KAMIS (KERTAK HANYAR)
Aulia Isramaulana dan Rizka Norjanah
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia Email : auliaisramaulana@ulm.ac.id

## ABSTRACT
On the project Periodic Maintenance of Road Sungai Lakum Pasar Kamis is a project implemented  using  heavy  equipment.  By  using  heavy  equipment,  will  facilitate  and accelerate  the  course  of  the  project.  The  tools  used  must  be  considered  maintenance, because it is  very influential  on the production tools  and costs incurred for the use of the tool.  This  study  aims  to  analyze  the  use  of  heavy  equipment  in  the  periodic  Maintenance Project  of  road  Sungai  Lakum  Pasar  Kamis  by  using  theoretical  analysis  based  on  field data.
Analyzing the calculation is the productivity and cost of the equipment on the scope of  work  that  is  the  work  of  the  land,  widening  work  and  road  shoulder  work,  grinding pavement work, and asphalt work, using Excel program as a tool in data processing so that the achievement of the use of heavy equipment available in finish the job.
Based on the calculation obtained the price of theoretical analysis unit based on field data  for  the  work  of  preferred  stockpiles  from  the  source  of  Rp.  310.994.714,2;  Class  B aggregate  base  layer  Rp.  76.127.086,04;  Aggregate  base  layer  with  hill  excavation  Rp. 59.705.050,39; Class A base aggregate layer Rp.  204.703.029,9; Asphalt lining resap coat liquid  Rp.  3.038.436,28;  Lataston  coating  foundation  Rp.    306.997.682,6.  Where  the calculation of unit price based on field data is smaller than the unit price of the bid data.
Keywords : Production Capacity, Ownership Cost and Operation Cost, Unit Price

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  pelaksanaan  suatu  proyek  selalu  ada  kemungkinan  risiko  yang  dapat menghambat  kelancaran  jalannya  proyek  tersebut  .  Hal  tersebut  akan  menyebabkan kerugian  bagi  pihak  perencana,  pelaksana,  pengawas  maupun  pemilik  pekerjaan.  Oleh karena  itu,  diperlukan  metode  perencanaan  yang  tepat  dengan  menganalisa  produktivitas alat  berat  yang  digunakan  serta  perhitungan  biaya  yang  digunakan  dalam  pelaksanaan pekerjaan.
Penelitian ini berfokus pada proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Sungai Lakum Pasar  Kamis  Kertak  Hanyar  merupakan  proyek  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan alat-alat  berat.  Penggunaan  alat  berat  merupakan  faktor  penting  dalam  kelancaran  suatu proyek,  karena  bila  terjadi  kesalahan  dalam  pemilihan  alat  berat  dapat  mengakibatkan proyek tidak menjadi efektif dan efisien dan biaya menjadi membengkak.
Berbagai  macam  alat-alat  berat  yang  digunakan  pada  proyek  pemeliharaan    berkala ruas  jalan  Sungai  Lakum  Pasar  Kamis  Kertak  Hanyar  sehingga  menjadi  proyek  yang signifikan  untuk  penulis  jadikan  objek  kajian  dalam  penelitian  ini,  sebagai  sarana  untuk mengetahui  produktivitas  alat  berat  pada  pekerjaan  jalan  dan  untuk  mengetahui  hasil perhitungan  biaya  secara  analisa  teoritis  data  lapangan  dengan  biaya  yang  terdapat  pada penawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Menghitung produktivitas alat berat dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan.
2. Membandingkan  antara  biaya  pekerjaan  berdasarkan  hasil  perhitungan  biaya  analisa teoritis data lapangan dan biaya yang terdapat pada data penawaran.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  pengerjaan  proyek  konstruksi,  pemilihan  alat  berat  dilakukan  pada  tahap perencanaan  dengan  faktor-faktor  penentu  berupa  jumlah,  jenis  dan  kapasaitas  dari  alat berat  tersebut.  Tidak  setiap  alat  berat  cocok  dipakai  untuk  proyek  konstruksi,  karena  itu pemilihan alat berat yang tepat perlu diperhatikan oleh pelaksana proyek. Kesalahan dalam pemilihan alat berat akan berdampak pada keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, biaya proyek menjadi membengkak, dan hasil yang diinginkan tidak sesuai dengan perencanaan.
Didalam  pemilihan  alat  berat  menurut  Rostiyanti  (2008)  terdapat  terdapat  beberapa faktor  yang  harus  diperhatikan  dalam  pemilihan  alat  berat  yang  digunakan  dalam  proyek konstruksi, yaitu sebagai berikut :
1. Kesesuaian fungsi alat berat sesuai dengan proyek yang akan dilaksanakan.
2. Kapasitas alat berat berdasarkan volume dan berat material yang digunakan.
3. Cara pengoperasian alat berat berdasarkan jarak, kecepatan, frekuensi dan arah.
4. Metode konstruksi yang dipakai dan keterbatasan metode konstruksi yang digunakan.
5. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya sewa dan biaya operasional lainnya.
6. Kesesuaian alat berat dengan jenis proyek yang akan dilaksanakan .
7. Lokasi pengerjaan dan keadaan alam disekitar proyek
8. Jenis tanah pada lokasi pengerjaan proyek.
Untuk merencanakan suatu proyek dengan menggunakan alat-alat berat, diperlukan satu hal yang sangat penting yaitu bagaimana menghitung kapasitas produksi alat tersebut. Ada tiga faktor dasar yang mempengaruhi kapasitas produksi adalah:
1. Pemindahan material merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang dalam siklus  waktu  kerja  tertentu.  Waktu  siklus  dibedakan  menjadi  waktu  tetap  yang digunakan  untuk  pengaturan  alat  dan  waktu  variabel  yang  diperlukan  untuk mengangkut  dan  kembali  ke  tempat  pemuatan  dalam  siklus  tersebut.  Waktu  ini  akan berubah  sesuai  jarak  serta  kondisi  jalan  antara  daerah  pemuatan  dengan  daerah pembuangan.
2. Material.  Pengetahuan  mengenai  sifat-sifat  material  sangat  penting,  karena  sifat-sifat tersebut  berpengaruh  pada  pemindahan  tanah,  alat  dan  pada  produksi  alat  serta kapasitas alat.
Dalam proses pekerjaan material terbagi dalam tiga keadaan, yaitu:
a. Volume material asli (m ³) : Volume material dalam keadaan asli yang diukur pada keadaan alam sebelum diganggu oleh peralatan.
b. Volume  material  lepas  (m ³ )  :  Volume  material  yang  diukur  pada  keadaan  lepas, keadaan setelah dibongkar dalam proses pemindahan.
c. Volume  material  padat  (m ³) :  Volume  material  yang  diukur  pada  keadaan  telah dipadatkan setelah proses pemadatan.
Dalam  perhitungan  produktvitas  alat  berat  volume  tanah  tersebut  harus  dikalikan dengan faktor konversi.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan  berupada  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  adalah  data  yang  dikumpulkan  dengan  cara  pengamatan  dilapangan  seperti foto lokasi penelitian, foto kondisi tanah, faktor-faktor produktivitas kerja. Sedangkan data sekunder  adalah  data  berupa  berbagai  informasi  dan  dokumen  kontrak,  misalnya  volume masing-masing  pekerjaan,  rencana  kerja  dan  syarat-syarat,  rencana  anggaran  biaya  serta data-data  peralatan  yang  bekerja  pada  proyek  tersebut.  Analisis  data  dilakukan  dengan perhitungan  Produktivitas  Alat,  Perhitungan  Biaya  Produksi  Alat  dan  Perhitungan  Biaya Pekerjaan

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini,  peneliti  membandingkan  perhitungan  secara teoritis  berdasarkan  data  lapangan  dengan  data  penawaran.  Perbandingan  dilakukan  pada produktivitas, biaya produksi, harga satuan, dan biaya pekerjaan.
Perbandingan  produktivitas  antara  perhitungan  secara  teoritis  berdasarkan  data lapangan dengan data penawaran adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Kapasitas alat berdasarkan data lapangan No Unit Pekerjaan Alat berat Satuan Kapasitas 1 Timbunan pilihan dari sumber galian Wheel Loader m 3 /jam 141,100 Dump Truck m 3 /jam 3,65 Motor Grader m 3 /jam 980,000 Tandem Roller m 3 /jam 32,68 Water Tank Truck m 3 /jam 71,143 2 Lapis pondasi agregat kelas B Wheel Loader m 3 /jam 132,800 Dump Truck m 3 /jam 2,83 Motor Grader m 3 /jam 420,000 Tandem Roller Water Tank Truck m 3 /jam m 3 /jam 32,68 71,143
Lanjutan Tabel 4.1 No Unit Pekerjaan Alat berat Satuan Kapasitas 3 Lapis pondasi agregat dengan galian bukit Wheel Loader m 3 /jam 141,100 Dump Truck m 3 /jam 3,89 Motor Grader m 3 /jam 135,714 Tandem Roller m 3 /jam 28,01 Water Tank Truck m 3 /jam 71,143 4 Lapis pondasi agregat kelas A Wheel Loader m 3 /jam 132,800 Dump Truck m 3 /jam 2,83 Motor Grader m 3 /jam 89,524 Tandem Roller m 3 /jam 32,68 Water Tank Truck m 3 /jam 71,143 5 Lapis resap pengikat - aspal cair Asphalt Sprayer liter/jam 432 Air Compressor liter/jam 423 6 Lataston lapis pondasi Wheel Loader ton /jam 107,41 Asphalt Mixing Plant ton/jam 49,80 Generator Set ton/jam 49,80 Dump Truck ton/jam 4,62 Asphalt Finisher ton /jam 63,22 Tandem Roller ton /jam 38,87 Pneumatic Tire Roller ton /jam 61,38 Tabel 4.2 Kapasitas alat berdasarkan data penawaran No Unit Pekerjaan Alat berat Satuan Kapasitas 1 Timbunan pilihan dari sumber galian Wheel Loader m 3 /jam 117,58 Dump Truck m 3 /jam 1,65 Motor Grader m 3 /jam 624 Tandem Roller m 3 /jam 144,89 Water Tank Truck m 3 /jam 137,14
No   Unit Pekerjaan Alat berat Satuan Kapasitas 2 Lapis pondasi agregat kelas B Wheel Loader m 3 /jam 141,10 Dump Truck m 3 /jam 1,65 Motor Grader m 3 /jam 109,29 Tandem Roller m 3 /jam 95,63 Water Tank Truck m 3 /jam 72,86 3 Lapis pondasi agregat dengan galian bukit Wheel Loader m 3 /jam 110,67 Dump Truck m 3 /jam 1,48 Motor Grader m 3 /jam 168 Tandem Roller m 3 /jam 41,40 Water Tank Truck m 3 /jam 142,29 4 Lapis pondasi agregat kelas A Wheel Loader m 3 /jam 141,10 Dump Truck m 3 /jam 1,65 Motor Grader m 3 /jam 150,86 Tandem Roller m 3 /jam 48 Water Tank Truck m 3 /jam 68,57 5 Lapis resap pengikat - aspal cair Asphalt Sprayer liter/jam 480 Air Compressor liter /jam 480 6 Lataston lapis pondasi Wheel Loader ton /jam 112,42 Asphalt Mixing Plant ton/jam 41,50 Generator Set ton /jam 41,50 Dump Truck ton /jam 1,86 Asphalt Finisher ton /jam 69,96 Tandem Roller ton /jam 85,20 Pneumatic Tire Roller ton /jam 309,47
Perbandingan  biaya  produksi  antara  perhitungan  secara  teoritis  berdasarkan  data lapangan dengan data penawaran:
Tabel 4.3 Biaya produksi berdasarkan data lapangan
No Jenis Alat Biaya produksi (Rp/jam) 1 Asphalt Mixing Plant 5.513.636,81 2 Asphalt Finisher 389.748,02 3 Dump Truck 289.720,14 4 Tandem Roller 393.376,13 5 Pneumatic Tyre Roller 310.340,86 6 Asphalt Sprayer 77.477,15 7 Motor Grader 488.936,91 8 Water Tanker 228.870,79 9 Wheel Loader 419.640,02 10  Air Compressor 153.157,99 11  Generator Set 378.563,75

## Tabel 4.4 Biaya produksi berdasarkan data penawaran
No Jenis Alat Biaya produksi (Rp/jam) 1 Asphalt Mixing Plant 5.547.226,09 2 Asphalt Finisher 393.598,01 3 Dump Truck 290.507,63 4 Tandem Roller 397.010,50 5 Pneumatic Tyre Roller 312.588,69 6 Asphalt Sprayer 76.306,64 7 Motor Grader 466.051,90 8 Water Tanker 229.235,13 9 Wheel Loader 423.292,76 10  Air Compressor 153.440,34 11  Generator Set 379.063,26
Berikut  adalah  perbandingan  harga  satuan  antara  perhitungan  secara  teoritis berdasarkan data lapangan dengan data penawaran:

## Tabel 4.5 Harga satuan berdasarkan data lapangan
No Jenis Pekerjaan Harga satuan (Rp/m 3 ,ltr,ton) 1 Timbunan pilihan dari sumber galian 183.644,6 2 Lapis pondasi agregat kelas B 179.816,4 3 Lapis pondasi agregat dengan galian bukit 209.785,8 4 Lapis pondasi agregat kelas A 179.816,4 5 Lapis resap pengikat – aspal cair 533,81 6 Lataston lapis pondasi 302.326,7
Tabel 4.6 Harga satuan berdasarkan data penawaran
No Jenis Pekerjaan Harga satuan (Rp/m 3 ,ltr,ton) 1 Timbunan pilihan dari sumber galian 185.433,00 2 Lapis pondasi agregat kelas B 190.883,13 3 Lapis pondasi agregat dengan galian bukit 214.125,54 4 Lapis pondasi agregat kelas A 194.023,92 5 Lapis resap pengikat – aspal cair 478,64 6 Lataston lapis pondasi 306.370,71
Berikut adalah perbandingan biaya pekerjaan antara perhitungan secara teoritis berdasarkan data lapangan dengan data penawaran:
Tabel 4.7 Biaya pekerjaan berdasarkan data lapangan
No Jenis Pekerjaan Biaya pekerjaan (Rp) 1 Timbunan pilihan dari sumber galian 310.994.714,2 2 Lapis pondasi agregat kelas B 76.127.086,04 3 Lapis pondasi agregat dengan galian bukit 59.705.050,39 4 Lapis pondasi agregat kelas A 204.703.029,9 5 Lapis resap pengikat – aspal cair 3.038.436,28 6 Lataston lapis pondasi 306.997.682,6 Total 961.565.999,4

## Tabel 4.8 Biaya pekerjaan berdasarkan data penawaran
No Jenis Pekerjaan Biaya pekerjaan (Rp) 1 Timbunan pilihan dari sumber galian 314.023.368,2 2 Lapis pondasi agregat kelas B 80.812.281,92 3 Lapis pondasi agregat dengan galian bukit 60.940.128,68 4 Lapis pondasi agregat kelas A 220.876.830,5 5 Lapis resap pengikat – aspal cair 2.724.481,88 6 Lataston lapis pondasi 311.104.137,5 Total 990.481.165,7
Dari  perbandingan  secara  teoritis  antara  data  lapangan  dan  data  penawaran  dapat diketahui hasil perhitungan analisa   teoritis berdasarkan data lapangan biayanya lebih kecil dari pada data penawaran dengan selisih harga Rp. 28.915.166,27 (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima belas ribu seratus enam puluh enam koma dua puluh tujuh rupiah). Hal ini  disebabkan  karena  mencari  kapasitas  produksi  individu  alat  rumus  yang  digunakan penulis  berbeda  dengan  data  penawaran  dan  spesifikasi  alat  berbeda,  seperti  lingkungan
kerja, kondisi  pemeliharaan masin  yang mempengaruhi faktor kerja dan  pada perhitungan biaya kepemilikan dan biaya operasi alat.
Pada pekerjaan  Lapis  Resap Pengikat  -  Aspal  Cair didapat  hasil perhitungan analisa teoritis  berdasarkan  data  lapangan  biayanya  lebih  besar  dari  pada  data  penawaran.  Hal tersebut  disebabkan  pada  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  dilapangan  terjadi  kerusakan  alat. Adanya komposisi alat dan keseimbangan produksi kerja, dimana nantinya komposisi alat akan dipakai kapasitas produksi alat yang terkecil pada masing – masing pekerjaan. Namun kenyataan  dilapangan,  jumlah  komposisi  alat  berbeda  dan  disesuaikan  dengan  alur pekerjaan  dan  biaya  operasi  serta  kepemilikan,  karena  peralatan  bekerja  dalam  hitungan jam, maka jumlah waktu penggunaan peralatan berpengaruh pada biaya produksi. Sehingga akan mempengaruhi jumlah harga satuan dan biaya pekerjaan.

## 5. KESIMPULAN
Dari  perbandingan  total  hasil  perhitungan  biaya  pekerjaan  dapat  diketahui  hasil analisa   teoritis berdasarkan data lapangan biayanya lebih kecil dari pada data penawaran dengan  selisih  harga  Rp.  28.915.166,27  (Dua  Puluh  Delapan  Juta  Sembilan  Ratus  Lima Belas Ribu Seratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas  Bina  Marga  dan  Sumber  Daya  Air,2016, Dokumen  Kontrak  Pemeliharaan  Berkala Ruas  Jalan:  Sungai  Lakum  –  Pasar  Kamis ,  Departemen  Pekerjaan  Umum, Pemerintahan Kabupaten Banjar.
Rostiyanti,F.  Susy.  2008. Alat  Berat  untuk  Proyek  Konstruksi .  Penerbit  Rineka  Cipta: Jakarta
Hadi  Kusuma,  Wahyu.  2010. Skripsi  Evaluasi  Perhitungan  Biaya  Pekerjaan  Yang Menggunakan Alat Berat Pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Menuju TPA (Paket 14) Banjarbaru.
Karim, Abdul. 2017. Skripsi Studi Penggunaan Alat Berat Ditinjau Dari Produktivitas Dan Biaya  Pembangunan  Jalan  Akses  Pelabuhan  Trisakti  (Pelabuhan  Trisakti  –  Liang Anggang)(MYC)
Rochmanhadi, 1985. Perhitungan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan dengan   Menggunakan Alat-Alat Berat . Penerbit Badan Penerbit Pekerjaan
Halaman ini sengaja dikosongkan