## ORBITH VOL. 20 NO. 2 Juli 2024 : 167 – 177

## PERBANDINGAN METODE PELAKSANAAN PELAT LANTAI SLAB ON GROUND (SOG) DAN PELAT LANTAI KONVENSIONAL DARI SEGI BIAYA DAN WAKTU
Oleh: Mariana Wulandari 1 , Raditya Hari Murti 2 , Trininda Iga Mawarni 3 , Vika Erdiningtyas 4
1,2 Staf Pengajar Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Politeknik Pekerjaan Umum.
Jl. Soekarno Hatta No 100 Semarang E-mail : m.wulandari10@pu.go.id

## Abstrak
Metode  pelaksanaan  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  telah  dirancang  sesuai  dengan  standar  yang telah  diuji  cobakan  dan  melibatkan  teknologi  untuk  mempercepat  proses  pembangunan  agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan baik dari segi waktu maupun biaya. Pada pembangunan Gedung  B  Proyek  RSAU  Solo  menggunakan  pelat  lantai  SOG.  Namun,  pada  penelitian  ini  akan membandingkan apakah penggunaan pelat konvensional dapat digunakan pada pembangunan Gedung B. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan membahas terkait metode yang digunakan untuk pekerjaan pelat pada proyek RSAU Solo. Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini, yaitu data primer dikumpulkan  dengan  cara observasi  lapangan dan  wawancara.  Sementara  itu,  data  sekunder diperoleh dari dokumen proyek terkait. Metode Pengolahan data dilakukan dengan cara membandingkan/menganalisa dari data-data yang telah didapatkan lalu ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil  analisis  diperoleh  bahwa  pelat  lantai  konvensional  dinilai  lebih  efisien  dibandingkan  pelat  lantai SOG.  Hal  tersebut  dikarenakan  berdasarkan  hasil  perbandingan  biaya  dan  waktu  diperoleh  keduanya memerlukan  durasi  pekerjaan  yang  sama,  namun  pada  perbandingan  biaya  pelat  lantai  konvensional memerlukan biaya yang lebih sedikit.
Kata Kunci: Metode Pelaksanaan, pelat Lantai SOG, pelat lantai konvensional, waktu, biaya

## Abstract
The implementation method refers to a planned series of activities designed to meet the standards and uses technology to speed up construction, ensuring it stays on schedule and within budget. In the construction of Building B at the RSAU Solo Project, a type of slab called SOG was used. Therefore, this study aimed to compare whether conventional slab methods could be used for Building B. Furthermore, the methods used for slab work in the RSAU Solo Project were also discussed. We collected primary data by observing the construction site and conducting interviews. We also gathered secondary data from project documents. The data analysis involved comparing and analyzing the collected information to conclude. According to the analysis, it was found that conventional slab methods were more cost-effective compared to SOG slabs. Both methods were found to take the same amount of time, but conventional slabs are less expensive.
Keywords: Implementation method, SOG floor slab, conventional floor slab, time, cost.

## 1. Pendahuluan
Proyek konstruksi adalah serangkaian kegiatan  yang  memiliki  batas  waktu  awal dan  batas  waktu  akhir  serta  dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada pelaksanaan proyek konstruksi dapat timbul berbagai  kegagalan  yang  tidak  diinginkan. Kegagalan  yang  timbul  dapat  disebabkan oleh perencanaan yang kurang baik maupun pelaksanaan  yang  kurang  teliti.  Metode pelaksanaan konstruksi merupakan rangkaian  kegiatan  yang  telah  dirancang sesuai  dengan  prosedur  atau  standar,  oleh sebab itu, untuk mengurangi tingkat resiko kegagalan  pekerjaan  diperlukan  tahapan atau  metode  pelaksanaan  konstruksi  yang baik dan benar.
Penentuan  metode  kerja  dalam  suatu proyek  konstruksi  dapat  dipengaruhi  oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi  penentuan  metode  kerja adalah  minimnya  biaya,  waktu  pengerjaan yang singkat, kondisi  proyek, ketersediaan alat,  dan  resiko  penggunaan  suatu  metode kerja.  Metode  kerja  yang  digunakan  tiap proyek  bisa  saja  berbeda  tergantung kebutuhan proyek masing-masing.
Pada  pelaksanaan  proyek,  terdapat salah  satu  komponen  struktur  yang  sangat penting  yaitu  pelat  lantai.  Pelat  lantai merupakan  salah  satu  struktur  bangunan yang  berfungsi  untuk  menyalurkan  beban hidup  maupun  beban  mati  dari  aktivitas yang  berlangsung  di  atasnya.  Terdapat berbagai  jenis  pelat  lantai  yang  digunakan dalam  konstruksi  bangunan.  Salah  satunya adalah  pelat  lantai  konvensional  dan  pelat lantai  SOG.  Menurut  (Nauly  et  al.,  2022), pelat  lantai  konvensional  merupakan  pelat beton bertulang yang biasa digunakan pada bangunan  sipil, baik  sebagai lantai bangunan,  lantai  atap  dari  suatu  gedung, lantai  jembatan  maupun  lantai  pada dermaga. Selain itu, Pelat Lantai SOG ( Slab on  ground )  adalah  konstruksi  pelat  lantai yang  diletakkan  langsung  di  atas  tanah. Jenis  pelat  ini  tidak  terhubung  dengan tie
beam bangunan.  Pelat  lantai  konvensional dan  pelat  lantai  SOG  tentunya  memiliki perbedaan  pada  metode  pelaksanaanya, oleh  karena  itu  pemilihan  suatu  metode sangat  penting  karena  metode  yang  tepat dapat  menghasilkan  hasil  yang  maksimal terutama ditinjau dari segi biaya dan waktu.
Metode  Pelaksanaan  dapat  diartikan sebagai prosedur atau cara yang dilaksanakan  untuk  mewujudkan  dan mencapai tujuan tertentu. Menurut (Bintang et al., 2014), metode pelaksanaan merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang telah dirancang sesuai dengan pengetahuan atau  standar  yang  telah  diuji  cobakan. Metode  tersebut  tidak  terlepas  dari penggunaan  teknologi  untuk  mempercepat proses pembangunan, agar pelaksanaannya berjalan  sesuai  yang  diharapkan  baik  dari segi waktu maupun biaya.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar  metode  pelaksanaan  yang  diterapkan dapat  berjalan  sesuai  perencanaan  adalah dengan  penggunaan  material  yang  efisien. Berikut merupakan hal yang perlu diperhatikan
dalam perencanaan penggunaan  material  menurut  (Ningrum,
2014) :
1. Tepat  guna;  yaitu  pemilihan  jenis material dan proses pengerjaan disesuaikan dengan konstruksi bangunan.
2. Tepat mutu; yaitu material pelat lantai yang  digunakan  disesuaikan  dengan spesifikasi  atau  persyaratan  yang ditentukan.
3. Tepat waktu; yaitu perencanaan jadwal pekerjaan  sesuai  dengan  sumber  daya yang tersedia sehingga dalam pelaksanaannya  dapat  berjalan  dengan efektif.
4. Tepat biaya; yaitu anggaran yang telah ditentukan dapat digunakan sebagaimana mestinya, tanpa mengorbankan  standar  mutu  hingga pekerjaan selesai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  kelebihan  penggunaan  pelat
lantai  konvensional  dan  pelat  lantai  SOG, serta  menentukan  metode  pelat  yang  lebih efisien  dari  segi  biaya  dan  waktu  pada Proyek  Pembangunan/Peningkatan  Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan Udara di Solo dengan sampel penelitian pada pelat  lantai 1 Gedung B.

## 2. Tinjauan Pusaka
Pelat  lantai  merupakan  salah  satu elemen  struktural  yang  berfungsi  untuk menerima beban hidup dan beban mati yang diperoleh  dari  elemen  yang  berada  di atasnya  dan  selanjutnya  akan  disalurkan menuju  struktur  di  bawahnya.  Sasongko menjelaskan  bahwa  fungsi  utama  pelat lantai adalah sebagai berikut:
1. Sebagai  pemisah  antar  ruang  bawah dan ruang atas.
2. Sebagai  tempat  berpijak  penghuni  di lantai atas.
3. Meredam suara dari ruang atas maupun ruang bawah.
4. Menambah  kekakuan  bangunan  pada arah horizontal.
Pelat  lantai  konvensional  merupakan jenis  pelat  yang  metode  pengerjaannya dilakukan di tempat. Menurut (Gursal et al., 2018) terdapat 3 item utama pekerjaan pelat lantai konvensional:
1. Pekerjaan Bekisting Bekisting  dibuat  langsung  di  tempat proyek sesuai dengan luasan tiap balok dan pelat lantai.
2. Pekerjaan Pembesian Tulangan  pelat  lantai  dibuat  langsung di tempat proyek.
3. Pekerjaan Beton Pada  pekerjaan  ini  bahan-bahan  yang digunakan adalah ready mix beton.
Sedangkan,  berbeda  dengan  pelat lantai  konvensional,  pelat  lantai  SOG merupakan  satu  kesatuan  utuh  yang melapisi  lantai  Gedung  dan  tidak  dibatasi oleh tie  beam. ACI committee 360 mendefinisikan  pelat  SOG  sebagai  pelat yang  konstruksinya  didukung  oleh  tanah. Tujuan  utama  dari  konstruksi  pelat  lantai
SOG adalah menahan beban yang berada di atasnya dengan tanah sebagai penahannya.
Citraningtyas, 2021 mengartikan biaya sebagai pengorbanan sumber ekonomi  serta  dapat  diukur  dalam  satuan uang, baik  yang telah terjadi maupun yang mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Menurut  Diandra biaya  dalam  konstruksi memiliki unsur utama dan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
kegiatan pengendalian,  unsur  utama  dari  biaya konstruksi  adalah  biaya  material,  biaya upah, dan biaya alat.
Selanjutnya, pengertian waktu menurut (Atmaja et al., 2021) adalah salah satu  sumber  daya  yang  garus  dikelola dengan  baik  agar  individu  atau  organisasi bisa  mencapai  tujuan  secara  efektif  dam efisien.  Dalam  proyek  waktu  merupakan salah  satu  sasaran  utama.  Jika  terdapat keterlambatan akan mengakibatkan berbagai macam kerugian seperti penambahan biaya, denda akibat keterlambatan, dan mempengaruhi arus kas proyek.

## 3. Metodologi Studi
Metodologi penelitian menurut (Rizka,  2018)  merupakan  operasionalisasi yang  mengkaji  mengenai  urutan  dan langkah-langkah  yang  ditempuh  agar penelitian  yang  dilaksanakan  memenuhi ciri-ciri penelitian. Jenis metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif dengan  metode  pendekatan  studi  kasus ( case study ).  Penelitian dilaksanakan pada Proyek  Pembangunan/Peningkatan  Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan Udara di Solo. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah  seluruh  populasi  dari  pelat  lantai  1 Gedung  B  dengan  luas  658,8  m 2 .    Berikut merupakan diagram alur metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

## Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

## 3.1 Pengumpulan Data
Berikut  ini  merupakan  data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini:
1. Data  primer  diperoleh  langsung  oleh peneliti dari objek penelitian:
a) Observasi lapangan, peneliti sebagai pengamat untuk mengamati  metode  pelaksanaan yang  diterapkan  dalam  pekerjaan pelat lantai.
b) Wawancara,  peneliti  melakukan wawancara dengan beberapa
narasumber yaitu perwakilan
konsultan  perencana,  perwakilan konsultan  pengawas,  perwakilan quantity surveyor , serta  pelaksana lapangan.
c) Dokumentasi, berupa gambar mengenai  alur  maupun  tahap pelaksanaan pekerjaan
d) Studi  pustaka  dilakukan  sebagai referensi  untuk  mengolah  dan manganalisis data yang diperoleh
2. Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian  diperoleh  dari  data  yang sudah  ada  pada  proyek  Pembangunan /Peningkatan Rumah Sakit Jajaran TNI
Angkatan  Udara  dr  Siswanto  berupa gambar  kerja  ( shop  drawing ),  daftar kebutuhan tenaga kerja, daftar kebutuhan  material,  RAB  (Rencana Anggaran  Biaya), Schedule rencana,
dan Schedule aktual.  Selain  itu,  data sekunder  juga  diperoleh  dari  jurnal penelitian, buku referensi, internet dan lain-lain.

## 3.2  Pengolahan Data
Tahapan  yang  perlu  dilalui  untuk pengolahan data penelitian kualitatif adalah pemeriksaan  data,  klasifikasi,  analisis,  dan pembuatan kesimpulan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing tahapan:
1. Pemeriksaan Data Meneliti data-data yang telah diperoleh terkait  kelengkapan  jawaban  yang diberikan, keterbacaan tulisan,
kejelasan  makna,  dan  kesesuaian dengan data yang lain.
2. Klasifikasi
Pengelompokan data berdasarkan sumber dan digolongkan sesuai kebutuhan,  sehingga  mempermudah untuk memahami data. Kemudian, data yang  telah  diklasifikasi  selanjutnya dipilah  dalam  bagian-bagian  yang memiliki  persamaan  berdasarkan  data yang  diperoleh  saat  wawancara  dan data yang diperoleh dari referensi.
3. Analisis Proses  pemeriksaan  data  yang  didapat agar  validitas  data  dapat  diakui  dan digunakan dalam penelitian.
4. Pembuatan Kesimpulan
Merupakan  proses  akhir  pengolahan data. Kesimpulan nantinya akan menjadi  sebuah  data  terkait  dengan objek penelitian peneliti.
4. Hasil Dan Pembahasan
4.1 Metode  Pelaksanaan  Pelat  Lantai SOG
A. Deskripsi pekerjaan Pekerjaan pelat lantai SOG merupakan metode  pekerjaan  pelat  lantai  yang diterapkan pada Gedung-gedung utama di  proyek  Pembangunan/  Peningkatan Rumah  Sakit  Jajaran  TNI  Angkatan Udara dr. Siswanto, Solo. Pelaksanaan pelat  lantai  jenis  ini  tidak  dikerjakan bersamaan dengan tie beam melainkan, strukturnya berada di atasnya.
B. Peralatan
1) Excavator
2) Vibro roller
3) Gunting besi
4) Concrete pump
5) Concrete vibrator
6) Truck mixer
7) Jidar
C. Material 1) Pasir Pasir  harus  terdiri  atas  butir  yang bersih  dan  bebas  dari  bahan organis,  lumpur,  serta  memenuhi komposisi  butir  serta  kekerasan yang  dicantumkan  dalam  PBI 1971.
2) Tanah urug Tanah  urug  yag  digunakan  harus bersih dari bekas akar pohon kayu, tanaman,  material  logam  serta telah  mendapatkan  persetujuan dari direksi. Material urugan harus teridir  atas  bahan  tanah  merah dengan  klasifikasi  SM  atau  SC (klasifikasi menurut USCS).
3) Wire mesh Wire mesh yang digunakan disyaratkan  untuk  mempunyai tegangan  Tarik  leleh  minimum sebesar  500  MPa  atau  sesuai standar kekuatan yang dikeluarkan oleh pabrik. 4) Beton ready mixed Beton ready mixed yang digunakan  memiliki  kekuatan  25 MPa. 5) Bata ringan Bata ringan yang digunakan harus telah memenuhi klasifikasi Persyaratan Umum Bahan Bangunan Indonesia (PUBI- 1982/NI-3)  dan  Standar  Industri Indonesia (SII)-0021-78. 6) Plastik bound breaker
Plastik  yang  digunakan  adalah jenis plastic polyethylene .
7) Tulangan dowel Baja  tulangan  yang  digunakan untuk  tulangan  dowe;  adalah  baja ulir  yang  memenuhi  BjTS-420 dengan  tegangan  Tarik  leleh minimum sebesar 420 MPa.
8) Pipa PVC ½”
D. Tenaga kerja
1) Pelaksana 1 Orang
2) Surveyor 1 Team
3) Quality Control (QC) 1 Orang
4) Tenaga tukang 6 Orang
5) Operator excavator 1 Orang 6) Operrator vibro roller 1 Orang E. Flowchart pekerjaan Berikut  ini  merupakan flowchart pekerjaan pelat lantai SOG pada lantai 1  Gedung  B  Proyek  Pembangunan/ Peningkatan Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan Udara dr. Siswanto, Solo:
Gambar 2. Flowchart Pekerjaan Pelat Lantai SOG
F. Pelaksanaan Metode  pelaksanaan  pekerjaan  pelat lantai  SOG  yang  diterapkan  pada Proyek  Pembangunan/  Peningkatan

## ORBITH VOL. 20 NO. 2 Bulan 2024 : 166 – 176
Rumah  Sakit  Jajaran  TNI  Angkatan Udara  dr.  Siswanto,  Solo  adalah sebagai berikut:
1) Bersihkan  area  dari  sisa-sisa material jika terdapat kubangan air maka,  akan  dilakukan  pekerjaan dewatering untuk  menghilangkan air.
2) Dilanjutkan dengan pekerjaan urugan  dalam  bangunan  dengan timbunan  tanah  untuk  mengisi area-area di dalam bangunan.
3) Selanjutnya, pekerjaan peninggian bangunan yang dilaksanakan
dengan  menambah  ketinggian  40 cm  dari tie  beam dengan  tanah urug. 4) Lakukan pemadatan tanah menggunakan vibro  roller hingga mencapai nilai CBR 5%.
5) Pemasangan  bekisting  pelat  lantai menggunakan  bata  ringan  yang juga berfungsi sebagai dinding.
6) Pasang  plastic bound  breaker sebagai  lantai  kerja  dan  sebagai pembatas antara urugan tanah dan beton.
7) Pasang wire mesh sebagai tulangan
pelat. Wire mesh dipasang sebanyak 2 lapis.
8) Pasang  tulangan  dowel  sebagai penghubung antar area pelat.
9) Cek  apakah  pemasangan  tulangan sudah sesuai.
10) Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan pengecoran.
Pengecoran
menggunakan  beton ready  mixed fc = 25 MPa. 11) Ratakan permukaan beton
menggunakan jidar.
12) Cek menggunakan waterpass untuk  memastikan  elevasi  pelat sudah sesuai.
G. Kelebihan Penggunaan Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  penulis,  diperoleh kelebihan penggunaan pelat lantai SOG adalah sebagai berikut:
1) Lebih hemat, karena pengerjaannya  tidak  memerlukan bekisting.
2) Jika  terjadi  kerusakan  (retak) biasanya  hanya  terjadi  pada  satu bidang  saja.  Sehingga,  biaya perbaikannya lebih murah.
3) Karena tidak dicor secara monolid dengan  struktur  lainnya,  sehingga jika  terjadi  kerusakan  pada  pelat lantai  tidak  akan  mempengaruhi struktur lainnya.
4) Cocok untuk digunakan pada tanah yang  tidak  ekspansif  dan  stabil serta tanah keras.
4.2 Metode  Pelaksanaan  Pelat  Lantai Konvensional
A. Deskripsi pekerjaan Pekerjaaan  pelat  lantai  konvensional merupakan  metode  pekerjaan  yang sudah  umum  diterapkan  pada  proyek pembangunan  Gedung.  Pada  metode ini  pekerjaan  pelat  lantai  dikerjakan secara  bersamaan  dengan  pekerjaan pile cap dan tie beam .
B. Peralatan
1) Concrete mixer
2) Vibro roller
3) Gunting besi
4) Concrete pump
5) Concrete vibrator
6) Truck mixer
7) Jidar
C. Material
1) Semen Portland Semen  Portland  yang  digunakan
harus memenuhi NI – 8.
2) Pasir Pasir  harus  terdiri  atas  butir  yang bersih  dan  bebas  dari  bahan organis,  lumpur,  serta  memenuhi komposisi  butir  serta  kekerasan yang  dicantumkan  dalam  PBI 1971.
3) Air Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak,  asam,  alkali,  dan  bahan
lain  yang  dapat  merusak  beton serta memenuhi NI – 3 pasal 10.
4) Wire mesh
Wire mesh yang digunakan
disyaratkan  untuk  mempunyai tegangan  Tarik  leleh  minimum sebesar  500  MPa  atau  sesuai standar kekuatan yang dikeluarkan oleh pabrik.
5) Ready mixed
Beton ready mixed yang digunakan  memiliki  kekuatan  25 MPa.
D. Tenaga kerja
1) Pelaksana 1 Orang
2) Surveyor 1 Team
3) Quality Control (QC) 1 Orang
4) Tenaga tukang 6 Orang
E. Flowchart pekerjaan Berikut  ini  merupakan flowchart pekerjaan  pelat  lantai  konvensional Gedung  B  Proyek  Pembangunan/ Peningkatan Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan Udara dr. Siswanto, Solo:
Gambar 3. Flowchart Pekerjaan Pelat
Lantai Konvensional

## F. Pelaksanaan
Metode  pelaksanaan  pekerjaan  pelat lantai  konvensional  yang  diterapkan pada Proyek Pembangunan/
Peningkatan Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan  Udara  dr.  Siswanto,  Solo adalah sebagai berikut:
1) Bersihkan  area  dari  material  sisa pekerjaan  maupun  bahan-bahan organis lainnya.
2) Buat  lantai  kerja  dengan  beton mutu  Fc  =  7,4  MPa,  pembuatan lantai kerja dilaksanakan menggunakan concrete mixer.
3) Pasang wire mesh sebagai tulangan pelat. Wire mesh dipasang sebanyak 2 lapis.
4) Cek  apakah  pemasangan  tulangan sudah sesuai.
5) Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan pengecoran.
Pengecoran menggunakan  beton ready  mixed fc = 25 MPa.
6) Ratakan permukaan beton menggunakan jidar. 7) Cek menggunakan waterpass untuk  memastikan  elevasi  pelat sudah sesuai. G. Kelebihan Penggunaan Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  oleh  penulis,  diperoleh kelebihan  penggunaan  pelat  lantai konvensional adalah sebagai berikut: 1) Sudah  umum  digunakan  pada proyek  pembangunan.  Sehingga, tidak diperlukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pekerjaannya. 2) Karena  pelat  lantai  konvensional dicor  secara  monolid  maka,  pelat jenis  ini  memiliki  sifat  kedap  air lebih  baik  dibandingkan  pelat lantai SOG.
3) Dapat digunakan pada lingkungan yang memiliki tanah ekspansif.

## ORBITH VOL. 20 NO. 2 Bulan 2024 : 166 – 176
4.3 Analisis Perbandingan Waktu

## Pelaksanaan
Analisis waktu pelaksanaan pekerjaan pelat lantai dilakukan berdasarkan schedule serta  hasil  pengamatan  lapangan.  Seluruh pelaksanaan  pekerjaan  struktur  mengalami keterlambatan dikarenakan adanya kendala pada  administrasi  di  awal  proyek  dan selama proses pengerjaan sering terkendala cuaca yang tidak menentu, sehingga analisis waktu  pelaksanaan  dilakukan  dengan  data yang diperoleh dari schedule pelaksanaan.
Berdasarkan  pengamatan,  untuk  pekerjaan pelat  lantai  SOG  diperoleh  total  waktu pelaksanaan  yang  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 1. Durasi Pekerjaan Pelat Lantai
SOG No Item Pekerjaan Waktu (hari) 1 Urugan dalam bangunan 1 2 Peninggian bangunan 1 3 Pemadatan tanah 1 4 Pemasangan lantai kerja 1
5 Pemasangan bekisting
6 Pemasangan tulangan wire mesh
7 Penulangan dowel
8 Pengecoran ready mixed Fc = 25 MPa 1 Total Waktu Pelaksanaan Pelat Lantai SOG 5
Sedangkan,  untuk  pekerjaan  pelat lantai  konvensional  diperoleh  total  waktu pelaksanaan  yang  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 2. Durasi Pekerjaan Pelat Lantai
Konvensional No Item Pekerjaan Waktu (hari) 1 Pengurugan dengan pasir urug 1 2 Pembuatan lantai kerja dengan beton mutu fc = 7,4 MPa 2 3 Pemasangan tulangan wire mesh 1
No Item Pekerjaan Waktu (hari) 4 Pengecoran ready mixed Fc = 25 MPa 1 Total Waktu Pelaksanaan Pelat Lantai Konvensional 5 4.4 Analisis Perbandingan Biaya Pelaksanaan Analisis  biaya  pada  kedua  metode pelaksanaan pekerjaan pelat lantai dilakukan  berdasarkan  perhitungan  RAB dan volume pekerjaan.
a) Rekapitulasi  biaya  pelaksanaan  pelat SOG
Pelat  lantai  SOG  memiliki  ketebalan  pelat 150  cm.  Berikut  adalah  perhitungan kebutuhan  volume  untuk  pengerjaan  pelat lantai SOG:
Tabel 3. Rekapitulasi Volume Pekerjaan
Pelat SOG Item Pekerjaan Volume  Satuan Pengurugan dengan pasir urug 66,46 m 3 Beton mutu fc`=7,4 MPa 33,23 m 3 Timbunan tanah peninggian bangunan 750,38 m 3 Pemadatan sampai dengan CBR 5% 750,38 m 3 Material Agregat kelas A T=15cm, CBR 80% 98,82 m 3 Plastik Bond Breaker 664,59 m 2 Bekisting 69,7 m 2 Wire Mesh M - 8 1317,6 m 2 Penulangan dowel dia.10-300 136,95 Kg Penulangan dudukan dowel dia.10 68,47 Kg Pemasangan PVC 1/2" untuk dowel 222,13 m 1 Joint cutter dan joint sealent 346,8 m 1 Pengecoran Beton Ready Mixed Fc=25 Mpa 99,69 m 3
Berdasarkan  kebutuhan  volume untuk  pelat  lantai  SOG  Gedung  B  didapat total  kebutuhan  biaya  yang  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pelat SOG Item Pekerjaan Harga Satuan Item Pekerjaan Pengurugan dengan pasir urug Rp 355,795 Rp 23,645,779,91 Beton mutu fc`=7,4 MPa Rp 1,028,237 Rp 34,167,801,39 Timbunan tanah peninggian bangunan Rp 281,028 Rp 210,878,141,93 Pemadatan sampai dengan CBR 5% Rp 24,200 Rp 18,159,226,25 Material Agregat kelas A T=15cm, CBR 80% Rp 477,474 Rp 47,183,980,68 Plastik Bond Breaker Rp 18,480 Rp 12,281,623,20 Bekisting Rp 248,673 Rp 17,331,513,41 Wire Mesh M - 8 Rp 192,661 Rp 253,850,133,60 Penulangan dowel dia.10-300 Rp 19,762 Rp 2,706,311,04 Penulangan dudukan dowel dia.10 Rp 19,762 Rp 1,353,155,52 Pemasangan PVC 1/2" untuk dowel Rp 54,296 Rp 12,060,951,47 Joint cutter dan joint sealent Rp 33,917 Rp 11,762,415,60 Pengecoran Beton Rp 1,003,181 Rp 100,005,609,12 Item Pekerjaan
Harga
Satuan Item Pekerjaan Ready Mixed Fc=25 Mpa Total Biaya Pelaksanaan Pelat Lantai SOG Rp 645,381,033,99 b) Rekapitulasi biaya pelaksanaan pelat konvensional Berikut merupakan hasil perhitungan jika
Gedung
B pada Proyek Pembangunan/Peningkatan  Rumah  Sakit Jajaran TNI AU di Solo menggunakan pelat lantai konvensional.
Tabel 5. Rekapitulasi Volume Pekerjaan Pelat Konvensional
Item Pekerjaan Volume  Satuan Pengurugan dengan pasir urug 66,46 m 3 Membuat lantai kerja dengan beton mutu Fc = 7,4 MPa 33,23 m 3 Pemasangan tulangan wire mesh 1317,6 m 2 Beton Ready Mixed Fc=25 Mpa 99,69 m 3
Berdasarkan  kebutuhan  volume untuk  pelat  lantai  konvensional  didapat total  kebutuhan  biaya  yang  dapat  dilihat pada tabel berikut:
Tabel 6. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan
Pekerjaan Pelat Konvensional Item Pekerjaan Harga Satuan Total Harga Pengurugan dengan pasir urug Rp 355,795 Rp 23,645,779,91 Membuat lantai kerja dengan beton mutu Fc = 7,4 MPa Rp 1,028,237 Rp 34,167,801,39

## ORBITH VOL. 20 NO. 2 Bulan 2024 : 166 – 176
Item Pekerjaan Harga Satuan Total Harga Pemasangan tulangan wire mesh Rp 192,661 Rp 253,850,133,60 Beton Ready Mixed Fc=25 Mpa Rp 1,003,181 Rp 100,005,609,12 Total Biaya Pelaksanaan Pelat Lantai Konvensional Rp 411,669,324,02 Berdasarkan hasil perhitungan biaya pelaksanaan pekerjaan pelat lantai diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 7 Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Pelat Lantai Jenis Pelat Lantai Total Biaya Pelaksanaan Pelat Lantai SOG Rp 645,381,033,99 Pelat Lantai Konvensional Rp 411,669,324,02

## 5. Kesimpulan
Dari hasil penelitian analisis perbandingan metode  pelaksanaan  pelat  lantai slab  on ground (SOG) dan pelat lantai konvensional  dari  segi  biaya  dan  waktu pada  proyek  Pembangunan/  Peningkatan Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan Udara dr. Siswanto, Solo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a) Metode  pelaksanaan  pelat  SOG  yang diterapkan pada pada proyek Pembangunan/  Peningkatan  Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan Udara dr. Siswanto,  Solo  meliputi  pekerjaan urugan urugan dalam bangunan, pekerjaan peninggian tanah, pekerjaan pemadatan tanah yang disertai uji CBR minimum 5%, pemasangan lantai kerja menggunakan  plastik bond  breaker, pemasangan  tulangan wire  mesh, dan pengecoran dengan beton mutu Fc = 25
MPa
b) Metode pelaksanaan pelat konvensional  yang  dapat  diterapkan pada proyek Pembangunan/
Peningkatan Rumah Sakit Jajaran TNI Angkatan  Udara  dr.  Siswanto,  Solo meliputi  pengurugan  dengan  pasir urug,  pembuatan  lantai  kerja  dengan beton mutu Fc = 7,4 MPa, pemasangan tulangan wire  mesh, dan  pengecoran dengan beton mutu Fc = 25 MPa.
c) Kelebihan dari penggunaan pelat lantai SOG,  yaitu  lebih  hemat  karena  tidak memerlukan  bekisting,  jika  terjadi kerusakan biasanya terjadi hanya pada satu  bidang  sehingga,  biaya  perbaikan lebih murah, tidak dicor secara monolid sehingga  jika  terdapat  kerusakan  pada pelat  lantai  tidak  akan  mempengaruhi struktur lainnya, cocok untuk digunakan  pada  tanah  ekspansif  dan stabil serta tanah keras.
d) Kelebihan dari penggunaan pelat lantai konvensional,  yaitu  sudah  umum digunakan sehingga, tidak memerlukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pekerjaannya, pelat lantai konvensional dicor secara monolid sehingga, memiliki kekedapan terhadap air lebih baik, dapat digunakan pada lingkungan yang memiliki tanah ekspansif.
e) Pada hasil perhitungan waktu dan biaya pelaksanaan  diperoleh  durasi  waktu pengerjaan pelat lantai  SOG dan pelat lantai  konvensional  memiliki  durasi yang  sama,  yaitu  selama  5  hari  kerja. Serta  berdasarkan  perhitungan  biaya pelaksanaan diperoleh biaya pelaksanaan  pelat  lantai  SOG  lebih besar  dibandingkan  pelat  lantai  SOG, yaitu  sebesar  Rp  645,381,033,99. Sedangkan,  untuk  pekerjaan  pelat lantai  konvensional  diperoleh  biaya pelaksanaan  yang  diperlukan  adalah sebesar  Rp  411,669,324,02.  Dengan demikian, dapat disimpulkan pekerjaan pelat yang lebih efisien dari segi biaya dan  waktu  adalah  pelat  Konvensional karena dengan durasi pelaksanaan serta jumlah tenaga kerja yang sama, namun pelat lantai konvensional
membutuhkan biaya pelaksanaan yang lebih sedikit. Meskipun demikian, pada proyek RSAU Solo untuk pembangunan Gedung B menggunakan pelat  SOG  karena  penggunaannya bertujuan  untuk  optimasi  ke  pondasi.
Pada  pelat  SOG  beban  yang  masuk langsung  diterima  oleh  tanah  di bawahnya. Oleh karena itu, pembebanan yang diterima oleh pondasi  lebih  optimal  dibandingkan pelat konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja,  S.  N.  C.  W.,  Oktavianna,  R., Saputri,  S.  W.,  Purwatiningsih,  P.,
Benarda,  B.  (2021).  Time Management  untuk  Hidup  Lebih Efisien dan Efektif. KUAT:
Keuangan  Umum  Dan  Akuntansi Terapan , 3 (1), 60–63.
Bintang, N. A., Bagaskara, M., Wibowo, M. A.,    Hidayat,  A.  (2014).  Kajian
Pemilihan Pekerjaan Basement Pada  Bangunan  Bertingkat  Tinggi Menggunakan  Metode  Top  Down Sebagai Inovasi Metode Pelaksanaan  (Studi  Kasus:  Proyek Sudirman Suites Hotel and Apartment  Jakarta). Jurnal  KArya Teknik Sipil , 3 (4), 950–955.
Citraningtyas,  T.  (2021). Perhitungan
Harga Pokok Produksi Pada Kampus Kompany .
Diandra, N. (2017). Analisis Perbandingan Biaya  Dan  Waktu  Pada  Pekerjaan Pelat  Lantai  Konvensional  Dan Bondek .
Gursal, A. A. P., Tjakra, J.,  Mangare, J. B.  (2018).  Analisis  Efisiensi  Biaya Dan  Waktu  Pelat  Lantai  Beton Bertulang  Konvensional  Terhadap
Pelat Lantai Bondek. Tekno , 16 (70).
Nauly, A., Rambe, M. R.,  Patriotika,  F. (2022). Analisa Perbandingan Biaya Dan  Waktu  Pelaksanaan  Pelat Lantai  Konvensional  Dengan  Pelat Lantai  Pracetak  Pada  Gedung Berlantai Tiga. Statika , 5 (2), 55–62.
Ningrum,  D.  N.  K.  (2014). Analisa Perbandingan Produktivitas Pemasangan  Dinding  Mpanel  Dan Dinding Konvensional (Batu Bata)(Studi Kasus: Proyek Pembangunan Ruko Modern Arcade Di Tangerang) . Rizka,  A.  U.  (2018a).  Makna  Metodologi Penelitian. Makna Metodologi
Penelitian .
Roghani,  H.,  De  Caso,  F.,    Nanni,  A.
(2022). Constructability  of  Slabs- on-Ground  with  FRP  Meshes  as
Secondary Reinforcement . 15th Int. Conf. on Fibre-Reinforced
Polymers  for  Reinforced  Concrete Structures (FRPRCS-15).
Sasongko, N. A., Negara, K. P.,  El Unas, S.  (n.d.). Analisa  Produktivitas Pemasangan  Pelat  Lantai  Dengan Material  M-panel  (Studi  Kasus: Proyek  Pembangunan  “Villa  Lot Breeze” Di Jalan by Pass Munggu, Bali) .