## JURNAL TEKNIK SIPIL
Re-Schedule Penjadwalan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Revitalisasi Danau Tempe Kabupaten Sidrap
Sudarman Supardi 1 , Nur Hajis 2
1,2) Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo KM 05 Makassar, Sulawesi Selatan Email: 1) sudarmansupardi@gmail.com , 2) nurhajis.pp@gmail.com

## ABSTRAK
Danau Tempe  merupakan salah satu danau  di Sulawesi Selatan  yang termasuk tipe danau paparan  banjir.  Ketidakmampuan  danau  menampung  aliran  pada  musim  hujan  diperburuk oleh pendangkalan yang terus menerus karena endapan sedimen, benda yang hanyut akibat pembabatan  hutan  pada  lereng  bukit  dan  erosi  dari  tebing  sungai.  Kekeringan  di  musim kemarau  diperparah  oleh  pengambilan  air  berskala  besar  untuk  irigasi  pada  bagian  hulu sungai.  Maka  pada  Tahun  Anggaran  2016  dilakukan  Pengerukan  Danau  Tempe  dengan nama  proyek  “Revitalisasi  Danau  Tempe”.  Dimana  alat  utama  yang  digunakan  dalam pengerukan yaitu Cutter Section Dreger (CSD)/Kapal keruk dan Excavator. Dimana terjadi deviasi  (-6.079%)  data  per  19  Desember  2017  dengan  sisa  masa  pelaksanaan  16  bulan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  kebutuhan  alat  berat  kapal  keruk  dan  excavator dengan  menjadwalkan  sisa  waktu  pelaksanaan  dengan  menggunakan  metode  bagan  balok dan kurva S (Hannum Curve).
Kata kunci: Revitalisasi danau tempe, Kapal keruk, Excavator, Bagan alir, Kurva S

## ABSTRACT
Lake  Tempe  is  one  of  the  lakes  in  South  Sulawesi  which  includes  the  type  of  lake  flood exposure.  The  inability  of  the  lake  to  accommodate  the  flow  during  the  rainy  season  is aggravated by the continuous siltation due to sediment deposition, objects that drift due to deforestation  on  the  hillside  and  erosion  of  river  cliffs.  Drought  during  the  dry  season  is exacerbated by large-scale  water harvesting for irrigation on the upper reaches of rivers. So in the Budget Year 2016 conducted Dredging Lake Tempe with the name of the project "Revitalization  of  Tempe  Lake".  Where  the  main  tool  used  in  dredging  is  Cutter  Section Dreger (CSD) / Dredger and Excavator. Where there is a deviation (-6.079%) of data as of December 19, 2017  with the remaining  16 months of implementation. The purpose of this research is to know the needs of heavy dredger and excavator equipment by scheduling the remaining time of execution by using barchart and S curve( Hannum Curve).
Keywords: revitalization of lake tempe, dredger, excavator, flow chart, S curve
(Sudarman Supardi, Nur Hajis)

## 1. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Menurut  PMBOK  (Project  Management Body  of  Knowledge)  dalam  buku
Santoso  (2009),  manajemen  proyek adalah aplikasi pengetahuan (knowledges),  keterampilan  (skills),  alat (tools)  dan  teknik  (techniques)  dalam aktifitas proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Danau  Tempe  merupakan  salah  satu danau di Sulawesi Selatan yang
termasuk  tipe  danau  paparan  banjir. Ketidakmampuan  danau  menampung aliran  pada  musim  hujan  diperburuk oleh  pendangkalan  yang  terus  menerus karena  endapan  sedimen,  benda  yang hanyut  akibat  pembabatan  hutan  pada lereng bukit dan erosi dari tebing sungai (Bappeda,  1999).  Kekeringan  di  musim kemarau  diperparah  oleh  pengambilan air  berskala  besar  untuk  irigasi  pada bagian  hulu  sungai.  Maka  pada  Tahun Anggaran 2016 dilakukan Pengerukan.
Danau  Tempe  dengan  nama  proyek “Revitalisasi  Danau  Tempe”.  Dimana alat  utama  yang  digunakan  dalam pengerukan  yaitu  Cutter  Section  Dreger (CSD)/Kapal  keruk  dan  Excavator. Dimana  terjadi  deviasi  (-6.079%)  data
per 19 Desember 2017 dengan sisa masa pelaksanaan 16 bulan.

## Tujuan
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut:  (1)  Untuk  mengetahui kebutuhan  alat  berat  kapal  keruk  dan excavator  (2)  Untuk  menjadwalkan  sisa waktu pelaksanaan.

## Manfaat Penelitian
Manfaat  dari  hasil  penelitian  ini  adalah untuk dijadikan referensi pada penelitian sejenis  dan  untuk  mengetahui  tentang alat  berat,  kapal  keruk  dan  excavator dan jadwal pelaksanaan.

## 2. Metode Penelitian
Lokasi berada di Kecamatan
Pancalautang,  Kab.  Sidrap,  Sulawesi Selatan.  dapat  ditempuh  melalui  jalur darat dari Makassar ±200 km menuju ke kota  Sidrap  kemudian  dari  kota  Sidrap menuju  ke  arah  kota  Soppeng  sejauh ±20  km  belok  kiri  di  Desa  Bilokka menuju  Danau  Tempe  ±10  km  (Yusuf, 2011).
Gambar 1. Lokasi penelitian

## Prosedur penelitian
Langkah-langkah yang diambil dalam prosedur penelitian ini, yaitu:

## Pengumpulan Data
a. Data elevasi muka air Data  ini  dapat  diperoleh  dari kontraktor  pelaksana  atau  PPK revitalisasi danau tempe.
b. Daftar alat dan spesifikasi Data  ini  dapat  diperoleh  dari instansi  terkait  baik  itu  pada PP-BRP  KSO  selaku  kontraktor peleksana atau pada PPK Revitalisasi  Danau  Tempe  selaku pemilik pekerjaan. c. Gambar konstruksi Data  ini  dapat  diperoleh  dari instansi  terkait  baik  itu  pada PP-BRP  KSO  selaku  kontraktor pelaksana atau pada PPK Revitalisasi  Danau  Tempe  selaku pemilik pekerjaan. d. Item, kuantitas dan bobot pekerjaan Data  ini  dapat  diperoleh  dari instansi  terkait  baik  itu  pada PP-BRP  KSO  selaku  kontraktor peleksana atau pada PPK Revitalisasi  Danau  Tempe  selaku pemilik pekerjaan.
e. Jadwal  pekerjaan  kontrak  dan realisasi
Data  ini  dapat  diperoleh  dari instansi  terkait  baik  itu  pada PP-BRP  KSO  selaku  kontraktor peleksana atau pada PPK
Revitalisasi  Danau  Tempe  selaku pemilik pekerjaan.

## Analisis Data
Data-data  sekunder  dikumpulkan  dari instansi-instansi  terkait,  kemudian  data yang  telah  terkumpul  kemudian  diolah dengan menggunakan
software
pendukung seperti: a. Microsoft Excel 2016 Program ini digunakan untuk perhitungan  kapasitas  produksi, bobot, sisa pekerjaan, dan kurva S b. Auto cad Civil 3D 2018 Program ini digunakan untuk membuat gambar kerja c. Scetchup
Program  ini  digunakan  untuk  membuat visualisasi pekerjaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Informasi Kegiatan
- Nama  Kegiatan:  Revitalisasi  Danau Tempe Kabupaten Sidrap
- Lokasi  Kegiatan:  Kel.  Wette’e  Kec. Panca Lautang Kab. Sidenreng Rappang – Sulawesi Selatan
- Jangka  Waktu  Pelaksanaan:  840  Hari Kalender Sejak SPMK
- Pembiayaan:  APBN  Tahun  Anggaran 2016 s.d 2019
- Nama  Pengguna  Jasa  &  Alamat: SNVT  Pemb.  Bendungan  BBWS Pompengan    Jeneberang    Jl.  Sekolah Guru Perawat No. 3 Makassar
- Nama  Penyedia  Jasa  &  Alamat:  PP  – BRP, KSO  Jl. Letjen. Hertasning Blok II No. 1 Makassar
- Sistim Kontrak: Harga Satuan

## Lokasi dan akses
Berada  di  Kecamatan  Pancalautang, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan. Akses  Proyek  dapat  ditempuh  melalui jalur  darat  dari  Makassar  ±200  km menuju  ke  kota  Sidrap  kemudian  dari kota  Sidrap  menuju  ke  arah  kota Soppeng  sejauh  ±20  km  belok  kiri  di Desa Bilokka menuju Danau Tempe ±10 km.
Gambar 2. Perspektif item pekerjaan.

## Lingkup pekerjaan
1 Pekerjaan Persiapan
- Mobilisasi Dan Demobilisasi
- Sistem Komunikasi Lapangan
- Pengukuran Mc-0% S/D Mc-100%
2 Pekerjaan Pengerukan Danau Tempe - Perataan Lahan Geosintesis
- Pemasangan Cerucuk Bambu Θ8-12 cm Panjang 5 M
- Pemasangan Geocomposite
- Pemasangan Geosintesis
- Pasangan Batu Kosong
- Pekerjaan Bronjong
- Pengerukan  Dengan  Kapal  Keruk Termasuk  Pembuangan  Jarak    60- 150 M
- Pengerukan  Dengan  Kapal  Keruk Termasuk  Pembuangan  Jarak  150- 300 M
- Galian Dengan Eskapator  Termasuk Pembuangan  Jarak  Angkut          0-15
M
- Galian Dengan Eskapator  Termasuk Pembuangan Jarak Angkut  15-30 M
- Galian Dengan Eskapator  Termasuk Pembuangan Jarak Angkut  30-45 M
- Galian Dengan Eskapator  Termasuk Pembuangan Jarak Angkut  45-60 M
- Pengangkatan Gulma Terapung
3 Pembuatan Drainase Di Pulau
- Galian Tanah
- Cerucuk Bambu Θ8-12 Cm, Panjang
3 M
- Pekerjaan Beton K-175
- Pekerjaan Beton K-225
- Pekerjaan Pembesian
- Pekerjaan Bekisting
4 Pemeliharaan Dan Peningkatan
Jalan Akses - Perawatan Jalan
5 Peningkatan Jalan Akses
- Galian Tanah Biasa
- Timbunan Tanah Pilihan
- Base Course Grade A, Tebal 0.15 M
- Beton K175
- Bekisting
- Pasangan Batu 1pc: 4ps
- Siaran 1pc: 2ps
- Plesteran 1pc: 3ps
- Pemasangan  Pipa  Suling,  Pvc  Dia.
2”
Menganalisa  item  dan  sisa  pekerjaan berdasarkan  produksi  sampai  dengan Maret 2018.

## Tabel 1. Sisa pekerjaan
No. Uraian Pekerjaan Sat. Add. 2 s/d Bulan Maret 2018 Balance Bobot(%) Bobot (%) Bobot (%) I. PEKERJAAN PERSIAPAN Sub Total I 2.503 1.238 1.265 II PENGERUKAN DANAU TEMPE Sub Total II 94.863 20.917 73.945 III PEMBUATAN DRAINASE DI PULAU Sub Total III 1.396 - 1.396 IV PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN JALAN AKSES Pemeliharaan Jalan Akses Peningkatan Jalan Akses - Sub Total IV 1.238 0.633 0.605 Total (I + II + III + IV) 100.00 22.788 77.212 RENCANA 31.698 REALISASI 22.788 DEVIASI (8.909)

## Jadwal Pelaksanaan Rencana Kerja
Berdasarkan  data  jadwal  pekerjaan kontrak  dengan  realisasi  pekerjaan, maka  didapatkan  pada  bulan  16  atau periode  Februari-Maret  2018  deviasi sebesar  (-8.909  %).  Sehingga  untuk mengembalikan  kinerja  pekerjaan  ke jadwal  maka  dilakukan  rescheduling berdasarkan data sisa pekerjaan sesuai dengan Gambar 3.
64

## JURNAL TEKNIK SIPIL – MACCA
Gambar 3 Re-schedule pekerjaan
VOL.4 NO.1, FEBRUARI 2019 65
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 - Mar 20 - Apr 20 - Mei 20 - Jun 20 - Jul 20 - Agu 20 - Sep 20 - Okt 20 - Nov 20 - Des 20 - Jan 20 - Feb 20 - Mar - - - - - - - - - - - - - % 19 - Apr 19 - Mei 19 - Jun 19 - Jul 19 - Agu 19 - Sep 19 - Okt 19 - Nov 19 - Des 19 - Jan 19 - Feb 19 - Mar 19 - Apr 2.1 Perataan Lahan Lokasi Geosintesis m2 55,968.680 0.472 29,576.110 26,392.570 2.2 Cerucuk Bambu Ø 8 - 12 cm, p 5 m Batang 27,250.000 0.624 14,400.000 12,850.000 2.3 Pemasangan Geocomposite m2 36,036.860 0.601 3,750.000 3,750.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000 3,536.860 2.4 Pemasangan Geosintetis m2 17,503.960 0.389 3,466.073 4,679.296 4,679.296 4,679.296 2.5 Pasangan Batu Kosong m3 39,645.870 6.439 3,459.489 3,459.489 6,545.378 6,545.378 6,545.378 6,545.378 6,545.378 2.6 Pekerjaan Bronjong m3 1,476.000 0.388 492.000 492.000 492.000 2.7 Kapal Keruk, Jarak Buang 60 - 150 m m3 748,598.990 18.806 60,000.000 60,000.000 60,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 28,598.990 2.8 Kapal Keruk, Jarak Buang 150 - 300 m m3 991,171.600 28.952 60,000.000 60,000.000 90,000.000 150,000.000 180,000.000 180,000.000 180,000.000 121,171.600 2.8a Kapal Keruk, Jarak Buang 150 - 300 m m3 322,517.664 9.150 58,828.400 90,000.000 90,000.000 83,689.264 2.9 Excavator, Jarak Angkut < 15 m m3 15,226.670 0.201 5,075.557 5,075.557 5,075.557 2.10 Excavator, Jarak Angkut 15 m - 30 m m3 102,408.040 1.631 17,068.007 17,068.007 17,068.007 17,068.007 17,068.007 17,068.007 2.11 Excavator, Jarak Angkut 30 m - 45 m m3 105,474.450 2.379 18,153.935 18,738.516 19,323.096 18,153.935 15,815.614 15,289.354 2.12 Excavator, Jarak Angkut 45 m - 60 m m3 109,537.710 2.834 16,508.308 17,055.622 17,602.936 16,508.308 15,413.681 13,771.741 12,677.114 2.13 Pengangkatan Gulma Terapung m2 366,511.000 1.077 122,170.333 122,170.333 122,170.333
VOLUME BOBOT SISA PEKERJAAN 2018 NO URAIAN SAT
Dari hasil rescheduling pada Gambar 5 maka didapatkan rencana produksi bulanan pada tabel 2 berikut:
Tabel 2 Analisa rencana produksi bulanan
( Sumber: perhitungan)
(Sudarman Supardi, Nur Hajis)
Analisa Kebutuhan Alat Daftar alat di lokasi
Tabel 3. Daftar excavator yang beroperasi
Sumber: ( Proyek Revitalisasi Danau Tempe , 2017)
Tabel 4. Daftar kapal keruk yang beroperasi
Sumber: ( Proyek Revitalisasi Danau Tempe , 2017)
Evaluasi produksi Tabel 5. Daftar kapal keruk yang beroperasi
Sumber: ( Proyek Revitalisasi Danau Tempe , 2017)
No. Peralatan Jumlah Satuan 1 2 3 4 5 Exca Long Arm + Ponton PC200 Exca Ampibi PC200 Exca Standar PC200 Exca Standar + Ponton PC200 Exca + Ponton PC130 1 1 4 1 1 Unit
Unit Unit Unit
Unit No Jenis Tahun Kap. Produksi (m3/Jam) Mesin Pompa Dia. Pompa 1 Cutter Section Dredger 2015 150-200 Cummins 1.350 HP 16 " 2 Cutter Section Dredger 2014 80-120 Perkins 800 HP 12 " 3 AmphibianDreger (Back Hoe/dipper dreger) 2014 80-100 Cummins 900 HP 14 " 4 Cutter Section Dredger 2016 150-200 Cum Make Diesel 1.050 HP 18 " Uraian Total Produksi
P U L A U
D1 Kapal Keruk 1 Target (m3) 13,020 Realisasi (m3) 7,820 Jam Kerja 85 Produksi / jam (m3/jam) 92 P U L A U D2 Kapal Keruk 1 Target (m3) 19,650 Realisasi (m3) 12,869 Jam Kerja 189 Produksi / jam (m3/jam) 68 P U

## L A U
D 3 Kapal Keruk 1 Target (m3) 42,780 Realisasi (m3) 35,522 Jam Kerja 232 Produksi / jam (m3/jam) 153 Kapal Keruk 2 Target (m3) 25,980 Realisasi (m3) 24,949 Jam Kerja 218 Produksi / jam (m3/jam) 114 Rata-rata produksi alat (m3/jam) 106
Analisa Alat Berat Tabel 6. Kapasitas produksi alat

## Jumlah Alat
Untuk perhitungan jumlah alat berat yang digunakan maka digunakan rumus dasar: Jumlah Alat = Volume pekerjaan bulanan / (kap. Produksi x jam perhari x hari perbulan). Dimana:  Jam  kerja  perhari:  8  jam;  Untuk  Kapal  keruk:  12  jam;  Hari  kerja  per  Bulan: 25 hari.
I II 2.1 Perataan Lahan Lokasi Geosintesis
m2 216.000 - excavator ponton 2.2 Cerucuk Bambu Ø 8 - 12 cm, p 5 m Batang 45.000 - excavator ponton 2.3 Pemasangan Geocomposite m2 60.570 - excavator ponton 2.4 Pemasangan Geosintetis m2 101.730 - excavator ponton 2.5 Pasangan Batu Kosong m3 3.750 - excavator ponton 2.6 Pekerjaan Bronjong m3 3.750 - excavator ponton 2.7 Kapal Keruk, Jarak Buang 60 - 150 m m3 106.500 - Kapal Keruk 2.8 Kapal Keruk, Jarak Buang 150 - 300 m m3 106.500 - Kapal Keruk 2.8a Kapal Keruk, Jarak Buang 150 - 300 m m3 106.500 - Kapal Keruk 2.9 Excavator, Jarak Angkut < 15 m m3 49.500 - excavator ponton 2.10 Excavator, Jarak Angkut 15 m - 30 m m3 24.750 - excavator ponton 2.11 Excavator, Jarak Angkut 30 m - 45 m m3 16.500 - excavator ponton 2.12 Excavator, Jarak Angkut 45 m - 60 m m3 12.375 - excavator ponton NO URAIAN SAT Kap.
Per Jam PEKERJAAN PERSIAPAN PENGERUKAN DANAU TEMPE

## 68 JURNAL TEKNIK SIPIL – MACCA
Tabel 7. Kebutuhan alat
VOLUME 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 - Mar 20 - Apr 20 - Mei 20 - Jun 20 - Jul 20 - Agu 20 - Sep 20 - Okt 20 - Nov 20 - Des 20 - Jan 20 - Feb 20 - Mar - - - - - - - - - - - - - 19 - Apr 19 - Mei 19 - Jun 19 - Jul 19 - Agu 19 - Sep 19 - Okt 19 - Nov 19 - Des 19 - Jan 19 - Feb 19 - Mar 19 - Apr I II 2.1 Perataan Lahan Lokasi Geosintesis m2 216.000 29,576.110 26,392.570 - excavator ponton 1 1 2.2 Cerucuk Bambu Ø 8 - 12 cm, p 5 m Batang 45.000 14,400.000 12,850.000 - excavator ponton 2 2 2.3 Pemasangan Geocomposite m2 60.570 3,750.000 3,750.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000 5,000.000 3,536.860 - excavator ponton 1 1 1 1 1 1 1 1 2.4 Pemasangan Geosintetis m2 101.730 3,466.073 4,679.296 4,679.296 4,679.296 - excavator ponton 1 1 1 1 2.5 Pasangan Batu Kosong m3 3.750 3,459.489 3,459.489 6,545.378 6,545.378 6,545.378 6,545.378 6,545.378 - excavator ponton 5 5 9 9 9 9 9 2.6 Pekerjaan Bronjong m3 3.750 492.000 492.000 492.000 - excavator ponton 1 1 1 2.7 Kapal Keruk, Jarak Buang 60 - 150 m m3 106.500 60,000.000 60,000.000 60,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 90,000.000 28,598.990 - Kapal Keruk 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2.8 Kapal Keruk, Jarak Buang 150 - 300 m m3 106.500 60,000.000 60,000.000 60,000.000 150,000.000 180,000.000 180,000.000 180,000.000 121,171.600 - Kapal Keruk 2 2 2 5 6 6 6 2.8a Kapal Keruk, Jarak Buang 150 - 300 m m3 106.500 58,828.400 90,000.000 90,000.000 83,689.264 - Kapal Keruk 6 3 3 3 2.9 Excavator, Jarak Angkut < 15 m m3 49.500 5,075.557 5,075.557 5,075.557 - excavator ponton 1 1 1 2.10 Excavator, Jarak Angkut 15 m - 30 m m3 24.750 17,068.007 17,068.007 17,068.007 17,068.007 17,068.007 17,068.007 - excavator ponton 4 4 4 4 4 4 2.11 Excavator, Jarak Angkut 30 m - 45 m m3 16.500 18,153.935 18,738.516 19,323.096 18,153.935 15,815.614 15,289.354 - excavator ponton 6 6 6 6 5 5 2.12 Excavator, Jarak Angkut 45 m - 60 m m3 12.375 16,508.308 17,055.622 17,602.936 16,508.308 15,413.681 13,771.741 12,677.114 - excavator ponton 7 7 8 7 7 6 6
NO URAIAN SAT 2019 Kap. Per Jam 2018 PEKERJAAN PERSIAPAN PENGERUKAN DANAU TEMPE

## Pembahasan
a) Pada  analisa  sisa  volume  pekerjaan, dapat dilihat bahwa bobot pekerjaan terbesar  yaitu  item  Pengerukan Danau  Tempe  sebesar  94.863  % dimana  ini  sangat  berpengaruh terhadap bobot produksi kapal keruk dan galian excavator.
b) Dari  hasil Re-scheduling jadwal pelaksanaan  yang  dikonversi  ke volume,  maka  didapatkan  volume rencana  produksi  bulanan  untuk masing-masing item pekerjaan pengerukan dan galian pada Tabel 2 dimana  ini  menjadi  acuan  untuk perhitungan  kebutuhan  alat  berat bulanan.
c) Pada  perhitungan  kebutuhan  alat berat  kapal  keruk  dan  excavator berdasarkan  rencana  produksi  pada
Tabel 2 maka didapatkan kebutuhan alat  bulanan  yang  tertera  pada  tabel 7.  Dengan  rekap  pada  tabel  8 berikut:

## Tabel 8. Rekap alat
No Jenis Alat Kap. Prod. m3/jam Jumlah (unit) Ket. Kebutuhan Sedang Produksi Penambahan 1 Excavator Ponton 30 7 23 PC.200 2 Kapal Keruk - KK1 67 9 4 5 Kap. Min 106 m3/jam - KK2 114 - KK3 92 - KK4 153
Dari  tabel  8  di  atas,  (1)  excavator sebanyak  22  unit  dari  kebutuhan  29 dimana  hal  ini  diakibatkan  untuk pekerjaan  galian  excavator  dijadwalkan mulai  produksi  pada  bulan  Juni  2018 hingga Desember 2018. (2) Kapal keruk sebanyak  5  unit  dari  kebutuhan  9  unit hal  ini  disebabkan  karena  produksi  4 unit  alat  yang  beroperasi  hanya  mampu menghasikan produksi sebesar 106m3/jam  dan  tidak  dapat  mencapai target  rencana  yaitu  di  atas  150m3/jam. Menurut  Heizer  &  B.  Render  (2006) manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan  jasa  dengan  mengubah  input  dan output. Sehingga dibutuhkan penambahan  alat  berat  dengan  dengan kapasitas produksi minimal 106 m3/jam. Dan  menjadi  jumlah  alat  minimal  yang dibutuhkan untuk mencapai target pelaksanaan.

## 4. PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai ”Re-schedule  Penjadwalan  Pelaksanaan Pekerjaan  Proyek  Revitalisasi  Danau Tempe  Kab.  Sidrap”  yang  dilakukan untuk  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai perencanaan  maka  setelah  analisis  pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Menaikkan produksi pekerjaan utama dengan menambah jam kerja menjadi 12 jam/hari, 25hari/bulan dan jumlah alat  sehingga  deviasi  yang  terjadi pada  periode  bulan  Maret  2018 (-8.909%) bisa kembali sesuai jadwal rencana  pada  periode  bulan  Oktober
2018 (lihat Gambar 5)
2. Menambah unit alat utama minimal sesuai tabel 8.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai ”Re-schedule  Penjadwalan  Pelaksanaan Pekerjaan  Proyek  Revitalisasi  Danau
Tempe  Kab.  Sidrap”  yang  dilakukan untuk  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai pada waktunya maka penulis
memberikan saran sebagai berikut: 1. Mobilisasi alat berat agar didatangkan maksimal pada awal bulan Juni 2018 terutama  kapal  keruk  yang  proses angkut  dan  merakit  membutuhkan waktu 28 hari dengan minimal waktu produksi 12 jam/hari dan 25
hari/bulan.
2.  Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa  pengaruh  penambahan produksi terhadap biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda.  (1999). Penataan  Aktivitas Masyarakat dalam Rangka Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan  Lingkungan  Perairan Danau  Tempe,  Sulawesi  Selatan. Draf  Laporan  Akhir  Bappeda
Regional III . Kabupaten Wajo. Heizer,  J.,  &  B.  Render.  (2006). Manajemen  Operasi,  Edisi  7 . Jakarta: Salemba Empat. Proyek  Revitalisasi  Danau  Tempe . (2017). Santoso,  B.  (2009). PMBOK  (Project Management  Body  of  Knowledge) . Jakarta. Yusuf,  M.  (2011). Kondisi  Umum Danau Tempe Dapus .