Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 2, 15 April 2023

## ANALISIS PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU ANTARA BEKISTING KAYU MULTIPLEK DENGAN BEKISTING BONDEK UNTUK PLAT LANTAI
Atep Maskur 1* , Irvanul Fuadi 2 , Edi Sukmara 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Galuh Jl. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis 46274 Jawa Barat E-mail : atepmaskur612@gmail.com 1* , Fuadiirvanul@gmail.com 2 , edisukmara@gmail.com

## Abstrak
Bekisting  merupakan  cetakan  sementara  yang mempunyai peranan penting saat pengecoran beton agar hasil  cetakan  beton  sesuai  rencana.  Perencanaan bekisting  tentu  tidak  lepas  dari  peranan  biaya  dan waktu. Ada berbagai  jenis  bekisting  yang  biasa dipakai di  lapangan,  tetapi  tidak  semua  orang  mengetahui perbandingan  harga  antara  jenis  bekisting,  adapun tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membandingkan biaya dan waktu antara bekisting kayu  multiflek dengan bekisting  bondek  untuk  plat  lantai  di    Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah studi komparatif, yaitu membandingkan harga satuan  pekerjaan  dengan  memakai  bahan  yang  berbeda dalam  suatu  pekerjaan  yang  sama  yaitu  pekerjaan bekisting  plat  lantai  dan  dak  atap  antara  menggunakan material  kayu  multiflek  dengan  material  besi  galvanis (bondek)  untuk  kemudian  dianalisis  dan  dicari  nilai yang lebih ekonomis dan efisien. Berdasarkan penelitian yang  dilakukan  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan  untuk pekerjaan membuat bekisting pelat lantai menggunakan multiplek  pada  Renovasi  Masjid  Al-Badriyah  sebesar Rp.116.467.904,00 dengan harga untuk 1 m² nya adalah Rp.371.390,00.  Sedangkan  untuk  pekerjaan  bekisting bondek sebesar Rp.96.494.197,33 dengan harga untuk 1 m² nya adalah Rp. 307.698,33. Berdasarkan perbandingan  harga  terdapat  selisih  sebesar  Rp. 19.973.706,00,  sehingga  harga  bekisting  bondek  di Kabupaten  Ciamis  lebih  murah  dibandingkan  dengan bekisting  multiplek.  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan bekisting menggunakan  multiplek  yaitu  34  hari  kerja,  sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk  menyelesaikan pekerjaan pemasangan  bekisting  menggunakan  bondek  yaitu  9 hari  kerja.  Berdasarkan  perbandingan  waktu,  pekerjaan bekisting  pelat  lantai  menggunakan  bondek  di kabupaten  Ciamis  lebih  cepat  25  hari  dibandingkan dengan  bekisting  multiplek.  Dari  segi  biaya  bekisting bondek lebih efisien sekitar 17 % dibandingkan dengan
bekisting  multiplek.  Dan  dari  segi  waktu  bekisting bondek lebih efisien sebesar 74 % dibandingkan dengan bekisting multiplek.
Kata Kunci :

## Bekisting, Multiplek, Bondek, Biaya ,Waktu

## Abstract
Formwork  is  a  temporary  mold  that  has  an important  role  when  casting  concrete  so  that  the concrete  mold  results  are  as  planned.  Formwork planning certainly cannot be separated from the role of cost and time. There are various types of formwork that are commonly used in the field, but not everyone knows the  price  comparison  between  the  types  of  formwork, while  the  purpose  of  this  study  was  to  compare  costs and time between multiflek wood formwork and bondek formwork  for  floor  slabs  in  Ciamis  Regency.  The research  method  used  in  this  study  is  a  comparative study,  namely  comparing  the  unit  price  of  work  using different materials in the same work, namely the work of floor  plate  formwork  and  roofing  between  using multiple  flex  wood  materials  and  galvanized  iron (bonded)  materials  for  later  analysis  and  analysis. looking  for  a  more  economical  and  efficient  value. Based  on  research  conducted,  the  budget  required  for the  work  of  making  floor  slab  formwork  using multiplexes  in  Al-Badriyah  Mosque  Renovation  is  Rp. 116,467,904.00  with  the  price  for  1  m²  is  Rp. 371,390.00. As for the bondek formwork  work, it is Rp. 96,494,197.33 with a price for 1 m² of Rp. 307,698.33. Based on the price comparison, there is a difference of Rp.  19,973,706.00,  so  the  price  of  bondek formwork  in Ciamis  Regency  is  cheaper  than  multiplex  formwork. The  time  needed  to  complete  the  formwork  installation using  multiplex  is  34  working  days,  while  the  time needed  to  complete  the  formwork  installation  using bondek is 9  working  days. Based on the comparison of time,  slab  formwork  using  bondek  in  Ciamis  district  is 25  days  faster  than  multiplex  formwork.  In  terms  of

## Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 2, 15 April 2023
cost, bondek formwork is about 17% more efficient than multiplex  formwork.  And  in  terms  of  time  bondek formwork  is  more  efficient  by  74%  compared  to multiplex formwork.
Keywords:
Formwork, Multiplex, Bondek, Cost, Time

## I. P ENDAHULUAN
Manajemen  Konstruksi  merupakan  salah  satu aspek  penting  yang  bisa  mempengaruhi  kesuksesan dalam  pelaksanaan  suatu  proyek.  Selain  mengelola  dan mengatur  mutu  bangunan  dan  waktu  pelaksanaan, manajemen  konstruksi  juga  mengelola  dan  mengatur biaya  suatu  proyek.  Untuk  menentukan  besarnya  biaya sebuah  proyek,  maka  diperlukan  penyusunan  Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  yang  teliti,  cermat  dan memenuhi syarat.
Secara  umum    pelaksanaan  bangunan  sipil  dimulai dengan  tahapan  perencanaan  struktur  yang  merupakan tahapan  terpenting  karena  menjadi  penentu  agar bangunan  dapat  bertahan  sesuai  dengan  umur  rencana dalam menerima beban baik dari beban sendiri atau dari beban luar.
Dalam  pekerjaan  konstruksi  beton,  ada  beberapa komponen yang harus diperhatikan karena mempengaruhi  keberhasilan  suatu  pekerjaan  struktur. Komponen  yang  perlu  diperhatikan,  antara  lain campuran  beton,  penulangan  dan  bekisting.  Menurut Stephens  (1985)  bekisting  atau  formwork  adalah cetakan  sementara  yang  digunakan  untuk  menahan beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Pelaksanaan pekerjaan bekisting  merupakan  salah  satu  item  pekerjaan  yang harus dilaksanakan untuk menunjang pekerjaan selanjutnya,  pekerjaan  bekisting  merupakan  proses dimana  suatu  pekerjaan,  mulai  dari  awal  penulangan kolom, balok dan pelat lantai dilakukan, agar mendapat hasil  yang  sesuai  dengan  perencanaan  sampai  akhir tahap  pengecoran  dan  pembongkaran  bekisting.  Agar pelaksanaan  pekerjaan  bekisting  dapat  berjalan  sesuai target waktu dan biaya,  maka dibutuhkan  suatu metode yang tepat untuk efisiensi biaya dan waktu.
Perbedaan  metode pekerjaan  bekisting  berdampak pada harga  suatu  proyek  konstruksi.,  maka  diperlukan  studi perbandingan  guna  menentukan  metode  yang  lebih efisien pada perencanaan bekisting.
Berdasarkan  permasalah  diatas  dapat  tujuan  penelitian ini  untuk  mengetahui  perbandingan  biaya  dan  waktu antara  bekisting  kayu  multiflek  dengan  bekisting bondek  untuk  plat  lantai  di    Kabupaten  Ciamis.  Dan
untuk  mengetahui  metode  manakah  yang  lebih  efisien dari segi biaya dan waktu.
Metode  pendekatan  yang  dipakai  pada  penelitian ini adalah studi komparatif, yaitu membandingkan harga satuan  pekerjaan  dengan  memakai  bahan  yang  berbeda dalam  suatu  pekerjaan  yang  sama  yaitu  pekerjaan bekisting  plat  lantai  dan  dak  atap  antara  menggunakan material  kayu  multiflek  dengan  material  besi  galvanis (bondek)  untuk  kemudian  dianalisis  dan  dicari  nilai yang  lebih  ekonomis  dan  efisien.  adapun  hasil  yang diharapkan  dalam  penelitian  ini  dapat  memberikan pertimbangan  bagi  para  praktisi  dalam  memilih  bahan mana  yang akan dipilih untuk pekerjaan bekisting pada plat lantai.

## II. M ETODOLOGI
Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah  studi  komparatif,  yaitu  membandingkan  harga satuan  pekerjaan  dengan  memakai  bahan  yang  berbeda dalam  suatu  pekerjaan  yang  sama  yaitu  pekerjaan bekisting  plat  lantai  dan  dak  atap  antara  menggunakan material  kayu  multiflek  dengan  material  besi  galvanis (bondek)  untuk  kemudian  dianalisis  dan  dicari  nilai yang lebih ekonomis dan efisien.

## 2.1  Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  terbagi menjadi dua, yaitu :
1.  Data  primer  adalah  sumber  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  sumber  aslinya  yang  berupa wawancara,  jajak  pendapat  dari  individu  atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu proyek,  kejadian  atau  hasil  pengujian  (benda).  Data primer  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah foto dokumentasi pekerjaan.
2.  Data  sekunder  adalah  sumber  data  penelitian  yang diperoleh  melalui  media  perantara  atau  secara  tidak langsung  yang  berupa  buku,  catatan,  bukti  yang telah  ada  atau  arsip  baik  yang  dipublikasikan maupun  yang  tidak  secara    umum.  Data  sekunder yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berupa  daftar harga satuan dan analisa pekerja dari data RAB, data bahan atau material bangunan,  gambar rencana, dan data  lainnya  yang  dapat  dijadikan  referensi penelitian  untuk  menganalisa  biaya  bekisting menggunakan multiplek dan bondek.

## 2.2  Analisis Data
Adapun tahapan analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara
1.  Mempersiapkan data primer dan data sekunder.
2.  Menganalisis gambar proyek.
3.  Input data harga satuan upah dan bahan.
4.  Analisis harga satuan pekerjaan bekisting.
5.  Buat  RAB  bekisting  kayu  multiflek  dan  bekisting bondek.
6.  Membuat perbandingan  biaya dan waktu dari kedua bekisting.
Menurut Stephens (1985) formwork atau bekisting adalah  cetakan  sementara  yang  digunakan  untuk menahan  beton  selama  beton  dituang  dan  dibentuk sesuai  dengan  bentuk  yang  diinginkan.  Dikarenakan berfungsi  sebagai  cetakan  sementara,  bekisting  akan dilepas atau dibongkar apabila beton yang dituang telah mencapai kekuatan yang cukup.

## 2.3  Spesifikasi Bekisting
Pekerjaan  bekisting  sebagai  penunjang  pekerjaan struktur beton memiliki tiga fungsi (Wigbout, 1992):
1.  Bekisting  menentukan  bentuk  dari  konstruksi beton  yang  akan  dibuat,  bentuk  yang  sederhana pada sebuah konstruksi beton menghendaki sebuah bekisting  sederhana.
2.  Bekisting  harus  dapat  menyerap  dengan  aman beban  yang  di  timbulkan  oleh  spesi  beton  dan berbagai  beban  luar  serta  getaran.  Dalam  hal  ini perubahan bentuk yang terjadi dan geseran-geseran tidak melampaui toleransi-toleransi tertentu.
3.  Secara sederhana bekisting harus dipasang, dilepas dan dipindahkan.
Pekerjaan  bekisting  merupakan  pekerjaan  penting pada  pekerjan  struktur  beton  yang  harus  direncanakan sedemikian  rupa  agar  pekerjaan  struktur  beton  dapat terlaksana  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  pekerjaan bekisting harus memenuhi persyaratan seperti:
1.  Quality,  merencanakan  dan  memasang  beisting yang akurat terhadap ukuran, bentuk, posisi, sesuai yang diinginkan dan dapat menghasilkan permukaan  finishing  yang  bagus  pada  konstruksi beton.
2.  Safety,  yaitu  membangun  bekisting  yang  kokoh dan  mampu  mendukung  seluruh  beban  tanpa mengalami perubahan bentuk dan tanpa menimbulkan  bahaya  bagi  para  pekerja    dan struktur beton itu sendiri.
3.  Economy,  yaitu  membangun  bekisting  secara efisien,  menghemat  waktu  dan  biaya  bagi kontraktor atau owner.
Faktor  ekonomi  menjadi  perhatian  utama,  sejak biaya  bekisting  mencapai  nilai  antara  35%  sampai dengan  60%  dari  nilai  betonnya,  namun  demikian kontraktor dalam  memaksimalkan  faktor ekonomi  tetap tidak boleh mengorbankan faktor quality dan safety.

## 2.4  Persyaratan Umum Bekisting
Menurut  Asiyanto  (2010)  dalam  perencanaan  bekisting harus dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1.  Aspek  bisnis,  yaitu  dengan  biaya  yang  efisien, tetapi tetap mempertimbangkan mutu pekerjaan.
2.  Aspek  teknologi,  agar  dapat  dilaksanakan  dengan mudah dengan tetap memepertimbangkan keamanan  dan  keselamatan  kerja,  serta  tidak mengurangi kualitas beton yang disahilkan.
3.  Aspek  manajemen,  dapat  diselesaikan  dalam jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  schedule pekerjaan secara keseluruhan.
Oleh  karena  itu,  secara  keseluruhan  harus  dipenuhi beberapa hal, yaitu sebagai berikut :
1.  Ekonomis
2.  Kuat dan kokoh
3.  Tidak berubah bentuk
4.  Memenuhi persyaratan permukaan yang diminta
5.  Mudah dipasang dan dibongkar
6.  Tidak bocor
7.  Tersedianya  material  yang  dibutuhkan  oleh  jenis formwork yang digunakan.

## 2.5  Macam-macam Bekisting
Secara garis  besar, bekiting dibagi  kedalam 3 tipe antara lain (Wigbout. 1992) :
1.  Bekisting tradisional atau konvensional
Bekisting  konvensional  adalah  bekisting  yang mudah  dipasang  dan  dibongkar  menjadi  bagian- bagian  dasar  yang  dapat  di  susun  kembali  atau digunakan  lagi untuk bekisting struktur selanjutnya. Material  penyusun  terdiri  dari  kayu,  pelat, sedangkan  konstruksi  penopangnya  disusun  dari balok  dan  dari  stempelstempel  baja.  Bekisting konvensional  ini  dapat  dibentuk  sesuai  dengan keinginan pada pekerjaan struktur beton.

## Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara
2.  Bekisting semi sistem
Bekisting  semi  sistem  adalah  bekisting  yang dirancang  untuk  satu  proyek  tertentu,  yang  ukuran- ukurannya  di  sesuaikan  pada  bentuk  beton  yang bersangkutan.  Persyaratan  digunakannya  bekisting semi  sistem  adalah  adanya  kemungkinan  digunakan kembali  pada  struktur  dengan  ukuran  atau  bentuk yang sama.
3.  Bekisting Sistem
Beisting  sistem  adalah  merupakan  perkembangan lebih lanjut ke sebuah bekisting yang universal, yang dengan  segala  kemungkinan  dapat  digunakan  pada berbagai  macam  bangunan.  Bekisting  ini  dibuat dipabrik dan ditujukan pada bangunan bersangkutan dengan  elemen-elemen  pembantu  yang  merupakan bagian dari sistem.

## 2.6  Pekerjaan Bekisting
Pekerjaan  bekisting  selalu  ada  pada  setiap pekerjaan  struktur  beton.  Langkah-langkah  dalam pengerjaan bekisting antara lain:
1.  Pemilihan metode bekisting
2.  Pembuatan bekisting
3.  Pemasangan dan penempatan bekisting
4.  Perkuatan bekisting
5.  Reshoring atau backshoring
6.  Pemakaian kembali bekisting

## 2.7   Material Pembentuk Bekisting
Material penyusun bekisting yang umumnya sering digunakan  pada  pekerjaan  bekisting  plat  lantai konvensional adalah sebagai berikut:
1.  Kayu
2.  Multiplek
3.  Bondek
2.8  Material Penopang dan Penopang Bekisting
Penggunaan  material  penopang,  terbagi  kedalam beberpa jenis yaitu :
1.  Stempel kayu
2.  Stempel baja
3.  Steger pipa dari baja

## 2.9  Pembiayaan Bekisting
Pembiayaan  pada  bekisting  berkisar  antara  35% hingga 60% dari seluruh biaya struktur beton. Pengaruh
biaya  pekerjaan  bekisting  terhadap  biaya  pekerjaan struktur    beton,  merupakan  hal  yang  harus  di rencanakan  agar  pekerjaan  bekisting  lebih  ekonomis (Nawy, 1997).

## 2.10  Rencana Anggaran Biaya
Rencana  anggaran  biaya  adalah perhitungan  biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  bangunan atau proyek tertentu.
Langkah-langkah dalam menyusun RAB, yaitu:
1.  Persiapan dam pengecekan gambar kerja
Gambar  kerja  adalah  dasar  untuk  menetukan pekerjaan  apa  saja  yang  ada  dalam  komponen bangunan yang akan dikerjakan. Dari gambar akan didapatkan ukuran, bentuk dan spesifikasi pekerjaan.  Pastikan  gambar  mengandung  semua ukuran  dan  spesifikasi  material  yang  akan digunakan  untuk  mempermudaah  perhitungan volume  pekerjaan.  Dalam  tahapan  persiapan  ini perlu  juga  dilakukan  pengecekan  harga-harga material  dan  upah  yang  ada  disekitar  atau  lokasi terdekat dengan tempat proyek akan dikerjakan.
2.  Perhitungan volume
Langkah awal untuk menghitung volume pekerjaan, yang perlu dilakukan adalah mengurutkan seluruh item dan komponen pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  sesuai  dengan gambar kerja yang ada.
3.  Membuat harga satuan pekerjaan
Untuk  menghitung  harga  satuan  pekerjaan,  yang perlu dipersiapkan adalah:
a.  Indeks (koefisien) analisa pekerjaan
b.  Harga material/bahan sesuai satuan
c.  Harga  upah  kerja  perhari  termasuk  mandor, kepala tukang, tukang dan pekerja
4.  Perhitungan jumlah biaya pekerjaan
Setelah  didapatkan  volume  dan  harga  satuan pekerjaan, kemudian tinggal mengalikannya antara volume  dan  harga  satuan  pekerjaan,  sehingga didapat harga  biaya pekerjaan dari  masing-masing item pekerjaan.
5.  Rekapitulasi
Rekapitulasi  adalah  jumlah  masing-masing  sub item  pekerjaan  dan  kemudian  ditotalkan  sehingga didapatkan jumlah total  biaya pekerjaan.

## Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 2, 15 April 2023

## 2.11 Sistem Manajemen Waktu
Sumber  daya  dalam  proyek  konstruksi  biasa disebut dengan istilah 5 M, yang terdiri dari:
1. Man (manusia)
2. Material  (bahan-bahan  untuk  pengerjaan konstruksi)
3. Machines(mesin/peralatan)
4. Money (uang)
5. Methods (metode/cara/teknologi)

## 2.11.1  Menyusun Jadwal (Planning)
Penjadwalan proyek  merupakan salah satu elemen hasil  perencanaan,  yang  dapat  memberikan  informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja  sumber  daya  berupa  biaya,  tenaga  kerja, peralatan dan  material serta durasi proyek dan progress waktu untuk menyelesaikan proyek.
Project
Management
Institute
(1996) mengindentifikasikan proses yang berlangsung sebelum dan selama pekerjaan berlangsung sebagai berikut:
1. Identifikasi Kegiatan (Activity Definition)
2. Penyusunan Urutan Kegiatan (Activity
Sequencing)
3. Perkiraan  kurun  waktu  kegiatan  (Duration estimating)
4. Penyusunan Jadwal (Schedule Development)

## 2.11.2  Mengukur dan Membuat Laporan Kemajuan
(Monitoring)
Laporan  kemajuan  di  lapangan  adalah  dokumen yang sangat penting dalam menganalisa kemajuan pada akhir penyelesaian proyek.
Dalam melakukan monitoring hal-hal yang penting untuk diukur antara lain:
1. Mengukur hasil kerja
Dalam  mengukur  hasil  kerja  beberapa  masukan yang perlu diperoleh adalah :
a.  Actual start dan actual completion date
b.  Kemajuan setiap aktivitas (progress)
c.  Perubahan durasi dari suatu aktivitas d.  Penambahan atau pengurangan suatu aktivitas e.  Perubahan  hubungan  atau  urutan  dari  suatu aktivitas (job logic)
f.  Kejadian penting pada saat pengerjaan proyek
2. Mengukur penggunaan sumber daya
3. Mengukur kualitas
4. Mengukur kinerja dan produktivitas

## IV. P EMBAHASAN
Untuk  menghitung  kebutuhan  pekerjaan  bekisting pelat  lantai,  maka  dibutuhkan  gambar  bestek  dan  data volume pekerjaan yang didapat dari kontraktor. Adapun data sekunder yang didapat adalah sebagai berikut :

## Gambar 1 Denah lantai 1

## Gambar 2 Denah lantai 2
Setelah mendapatkan gambar, selanjutnya menghitung  volume  kebutuhan  plat  lantai  yang  akan dicor. Untuk menghitung kebutuhan bekisting berdasarkan  luas  lantai  yang  akan  dipasang  pada bangunan tersebut.
Perhitungan  kebutuhan  volume  bekisting  terdapat pada tabel 1 dibawah ini.

## Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara

## Tabel 1 Volume Pekerjaan
Pekerjaan Bekisting Dimensi (m’) Luasan (m²) Atap tengah jamaah 11 x 11 121 Atap bawah kubah 5 x 10 50 Pelat  kanan-kiri lantai 2 16 x 2,3 x 2 73,6 Tambahan pelat setelah atap 9 x 2,5 22,5 Tambahan atap lantai 2 akhwat 0,5 x 12 6 Lantai 2 akhwat 9 x 4,5 40,5 Jumlah 313,6
Berdasarkan  data  sekunder  yang  didapat,  volume kebutuhan bekisting adalah 313,6 m².

## 1. Rencana Anggaran Biaya Bekisting Multiplek

## Berikut adalah harga satuan pekerjaan pemasangan
1 m² bekisting menggunakan multiflek :

## Tabel 2 Harga Satuan Pemasangan 1m² Bekisting Menggunakan Multiflek
Membuat 1 m2 Bekisting multiflek untuk Plat Lantai
indek sat Harga satuan Jumlah harga Bahan Kayu kelas III 0,04 m3 2.208.333 88.333 Paku 5 cm sd 12 cm 0,4 Kg 18.667 7.466 Pelumas Bekisting 0,2 Lt 42.000 8.400 Balok Kayu Albasiah 0,015 m3 2.375.000 35.625 Plywood 9 mm 120 x 240 0,35 Lbr 200.000 70.000 Bambu 6 Btg 11.500 69.000 harga bahan 278.825 Tenaga Pekerja 0,66 HOK 85.000 56.100 Tukang Kayu 0,33 HOK 90.000 29.700 Kepala tukang 0,033 HOK 100.000 3.300 Mandor 0,033 HOK 105.000 3.465 harga upah 92.565 371.390,00
Untuk  menghitung  Rencana  Anggaran  Biaya bekisting  multiflek,  maka  data  yang  diperlukan  yaitu volume  pekerjaan,  dan  analisa  harga  satuan  pekerjaan. Dari  dua  data  terbut  dikalikan  sehingga  mendapatkan jumlah  harga  Anggaran  Biaya  pekerjaan  bekisting dengan menggunakan Multiflek.
Data Rencana Anggaran Biaya bekisting multiflek terlihat dalam Tabel 3 berikut ini.
Table 3  RAB Bekisting Pelat Lantai Menggunakan Multiflek . No Uraian Sat Vol Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga Satuan (Rp) 1 Pek.Bekisting Multiplek m² 313,6 371.390 116.467.904
Untuk mencari kebutuhan tenaga kerja dapat dicari dengan  cara  volume  pekerjaan    dikalikan  dengan produktifitas  (indek)  tenaga  kerja.  Satuan  untuk  tenaga kerja adalah man/day.
Setelah  mengetahui  kebutuhan  tenaga  kerja  dan jumlah  tenaga  kerja  yang  dipakai,  maka  dapat  dicari durasi atau jumlah hari kerja.
Tabel 4 Jumlah hari kerja pasang bekisting
Uraian Indek Volume Kebut uhan Tenag a
Kerja Sat Juml ah Tena ga Kerj a Hari
Kerja
a b c d = b * c e f g = d /f Pekerja 0,66 313,6 206,98 HOK 6 34 Tukang Kayu 0,33 313,6 103,49 HOK 6 17 Kepala Tukang 0,03 313,6 10,35 HOK 1 10 Mandor 0,03 313,6 10,35 HOK 1 10
Untuk  melakukan  pekerjaan  bekisting  pelat  lantai menggunakan  multiplek  dengan  volume  313,6  m², kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pekerja  adalah  sebesar 206,98  orang/hari,  Tukang  kayu  sebesar  103,49 orang/hari,  Kepala tukang  sebesar 10,35 orang/hari dan Mandor sebesar 10,35 orang/hari.
Dengan  tenaga  kerja  yang  tersedia  untuk  pekerja sebanyak 6 orang didapat  jumlah sebesar 34  hari  kerja, tukang  kayu  sebanyak  6  orang  didapat  jumlah  17  hari kerja,  kepala  tukang  sebanyak  1  orang  didapat  jumlah 10  hari  kerja  dan  mandor  sebanyak  1  orang  didapat jumlah  10  hari  kerja.  Dengan  jumlah  hari  terbanyak adalah  34  hari  kerja,  maka  waktu  yang  dibutuhkan untuk  memasang  bekisting  multiplek  adalah  34  hari kerja.

## 2. Rencana Anggaran Biaya Bekisting Bondek
Rencana  Anggaran  Biaya  pembuatan  bekisting dengan  menggunakan  Bondek  langkah  perhitungannya

## Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara
sama dengan pembuatan bekisting dengan menggunakan Multiflek.
Berikut adalah harga satuan pekerjaan pemasangan 1 m² bekisting menggunakan Bondek.

## Tabel 5 Harga Satuan Pekerjaan Pemasangan 1m² Bekisting Menggunakan Bondek
Membuat 1 m2 Bekisting Bondek untuk Plat Lantai indek sat Harga satuan Jumlah harga Bahan Kayu balok albasiah 0,052  m³ 2.375.000 122.550 Paku 5 cm – 12 cm 0,2  m³ 18.667 3.733 Bondek 1  m2 105.000 105.000 Bambu 4  m2 11.500 46.000 harga bahan 277.283 Tenaga Pekerja 0,16 HOK 85.000 13.600 Tukang Kayu 0,165 HOK 90.000 14.850 Kepala tukang 0,017 HOK 100.000 1.650 Mandor 0,003 HOK 105.000 315 harga upah 30.415 307.698,00
Untuk  menghitung  Rencana  Anggaran  Biaya bekisting  Bondek,  maka  data  yang  diperlukan  yaitu volume  pekerjaan,  dan  analisa  harga  satuan  pekerjaan bondek.  Data  Rencana  Anggaran  Biaya  bekisting multiflek terlihat dalam Tabel 6 berikut ini.

## Table 6  RAB Bekisting Pelat Lantai Menggunakan
Bondek No Uraian Sat Vol Harga Satuan (Rp) Jumlah Harga Satuan (Rp) 1 Pek.Bekisting Bondek m² 313,6 307.698 96.494.197
Untuk mencari kebutuhan tenaga kerja dapat dicari dengan  cara  volume  pekerjaan  dikalikan  dengan produktifitas  (indek)  tenaga  kerja.  Satuan  untuk  tenaga kerja adalah man/day.
Setelah  mengetahui  kebutuhan  tenaga  kerja  dan jumlah  tenaga  kerja  yang  dipakai,  maka  dapat  dicari durasi atau jumlah hari kerja.
Berikut  disajikan  pada  tabel  7  untuk  menghitung hari  kerja  dengan  menggunakan  bekisting  memakai bahan Bondek.

## Tabel 7 Jumlah hari kerja tenaga kerja
Uraian Indek Volume Kebut uhan Tenag a Kerja Sat Juml ah
Tena ga Kerj a Hari
Kerja
a b c d = b * c e f g = d /f Pekerja 0,16 313,6 50,18 HOK 6 8 Tukang Kayu 0,165 313,6 51,74 HOK 6 9 Kepala Tukang 0,017 313,6 5,17 HOK 1 5 Mandor 0,003 313,6 0,94 HOK 1 1
Untuk  melakukan  pekerjaan  bekisting  pelat  lantai menggunakan  bondek  dengan  volume  313,6  m², kebutuhan  tenaga  kerja  untuk  pekerja  adalah  sebesar 50,18 orang/hari, Tukang kayu sebesar 51,74 orang/hari, Kepala  tukang  sebesar  5,17  orang/hari  dan  mandor sebesar 0,94 orang/hari.
Dengan  tenaga  kerja  yang  tersedia  untuk  pekerja sebanyak  6  orang  didapat  jumlah  sebesar  8  hari  kerja, tukang  kayu  sebanyak  6  orang  didapat  jumlah  9  hari kerja, kepala tukang sebanyak 1 orang didapat jumlah 5 hari kerja dan mandor sebanyak 1 orang didapat jumlah 1  hari..  Dengan  jumlah  hari  terbanyak  adalah  9  hari kerja,  maka  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  memasang bekisting menggunakan bondek adalah 9 hari kerja.
3. Perbandingan Harga Bekisting Multiplek dengan Bekisting Bondek. Setelah melakukan perhitungan harga bekisting multiplek  dan  bekisting  bondek,  maka  dapat  dicari perbandingan harga bekisting multiplek dengan bekisting bondek antara lain :
Tabel 8 Perbandingan harga bekisting multiplek dengan bekisting bondek
No Nama Bekisting Jumlah Harga (Rp) 1 Bekisting Multiplek Rp. 116.467.904,00 2 Bekisting Bondek Rp. 96.494.197,00

## Atep Maskur, Irvanul Fuadi, Edi Sukmara
Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan Volume 9, No 2, 15 April 2023
Pada  tabel  8  terlihat  bahwa  jumlah  harga  pekerjaan bekisting  multiplek  lebih  mahal,  yaitu  sebesar Rp.116.467.904,00  dibandingkan  dengan  bekisting bondek,  yaitu  sebesar  Rp.96.494.197,33  dengan  selisih harga dari kedua pekerjaan tersebut adalah Rp.19.973.706,00.

## 4.   Perbandingan Waktu Kedua Bekisting
Setelah  melakukan  perhitungan  waktu  kerja  bekisting multiplek  dan  bekisting  bondek,  maka  dapat  dicari perbandingan  waktu  kerja  bekisting  multiplek  dengan bekisting bondek antara lain :

## Tabel 9 Perbandingan waktu bekisting multiplek dengan bekisting bondek
Pada Tabel 9 terlihat bahwa waktu pekerjaan pembuatan bekisting  menggunakan  multiplek  memakan  waktu  34 hari, sedangkan untuk pekerjaan bekisting menggunakan  bondek  memakan  9  hari.  Selisih perbandingan  waktunya  adalah  25  hari  dengan  lebih besar waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan bekisting multiplek.

## V. K ESIMPULAN
Dari  hasil  analisis  diperoleh  kesimpulan  sebagai berikut:  Anggaran  biaya  yang  dibutuhkan  untuk pekerjaan membuat bekisting pelat lantai menggunakan multiplek  pada  Renovasi  Masjid  Al-Badriyah  sebesar Rp.116.467.904,00 dengan harga untuk 1 m² nya adalah Rp.  371.390,00.  Sedangkan  untuk  pekerjaan  bekisting bondek sebesar Rp.96.494.197,33 dengan harga untuk 1 m² nya adalah Rp. 307.698,33. Berdasarkan perbandingan  harga  terdapat  selisih  sebesar  Rp. 19.973.706,00,  sehingga  harga  bekisting  bondek  di Kabupaten  Ciamis  lebih  murah  dibandingkan  dengan bekisting  multiplek.  Waktu  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan pekerjaan pemasangan bekisting menggunakan  multiplek  yaitu  34  hari  kerja,  sedangkan
waktu yang dibutuhkan untuk  menyelesaikan pekerjaan pemasangan  bekisting  menggunakan  bondek  yaitu  9 hari  kerja.  Berdasarkan  perbandingan  waktu,  pekerjaan bekisting  pelat  lantai  menggunakan  bondek  di kabupaten  Ciamis  lebih  cepat  25  hari  dibandingkan dengan  bekisting  multiplek.  Dari  segi  biaya  bekisting bondek lebih efisien sekitar 17 % dibandingkan dengan bekisting  multiplek.  Dan  dari  segi  waktu  bekisting bondek lebih efisien sebesar 74 % dibandingkan dengan bekisting multiplek.
Perlu  diadakan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai bekisting menggunakan bondek dalam hal produktivitas pelaksanaan  pekerjaan.  Pada  aspek  pengadaan  bahan material,  perhatikan  juga  mengenai  biaya  angkut material  dan  juga  akses  lokasi  proyek,  karena  bisa  jadi ada  biaya  tambahan  untuk  biaya  angkut  material ataupun  biaya  tambahan  karena  akses  yang  tidak memadai  untuk  dilalui  kendaraan  untuk  sampai  ke lokasi proyek.

## R EFERENSI
Badan  Standardisasi  Nasional.  2008.  Tata  Cara Perhitungan  Satuan  Pekerjaan  Beton  Untuk Konstruksi  Bangunan  Gedung  dan  Perumahan (SNI 7394:2008). Jakarta.
Kelirey,  J.  (2017).  Analisis  Perbandingan  Biaya Bekisting  Antara  Bekisting  Multiplek  dan Bekisting  Tegofilm  Untuk  Gedung  Berlantai Banyak.
Legstyana,  E.  2012.  Komparasi  Biaya  Pelaksanaan Penggunaan  Bekisting  Konvensional  dan Bekisting  Sistem  PERI,  Skripsi,  Fakultas Teknik  Sipil,  Uniersitas  Sebelas  Maret, Surakarta.
Muis,  A.,  &  Trijeti,  T.  (2013).  Analisis  Bekisting Metode Semi Sistem dan  Metode Sistem Pada Bangunan Gedung. Konstruksia, 4(2).
Widiasanti  Irika,  Lenggogeni,  2013.  Manajemen Konstruksi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
Wigbout, F.Ing.  1992.  Pedoman  Tentang  Bekisting (Kotak Cetak). Erlangga. Jakarta.
No Nama Bekisting Hari Kerja Total Hari 1 Pas.Bekisting Multiplek 34 Total 34 2 Pas.Bekisting Bondek 9 Total 9