Kajian Teknis dan Biaya Kegiatan Rehandling Batubara PT Bukit Asam Tbk

## Tanjung Enim Sumatera Selatan
(Technical Study and Cost of Coal Rehandling Activities of PT Bukit Asam Tbk Tanjung Enim, South Sumatra)
Rahmad Tanjung 1 , Janiar Pitulima 1 , Delita Ega Andini 1 1 Jurusan Teknik Pertambangan, Universitas Bangka Belitung
*Korespodensi E-mail: Tanjung23011998@gmail.com

## Abstrak
Sistem  penambangan  Muara  Tiga  Besar  Utara  Blok  Timur  menggunakan  Shovel  and  Trucks dimana  tahap  gali  muat  menggunakan  excavator  dan  bulldozer  serta  tahap  angkut  menggunakan dump  truck.  Target  produksi  batubara  Muara  Tiga  Besar  Utara  Blok  Timur  pada  bulan  Juli  sebesar 300.000  ton  dan  bulan  Agustus  sebesar  294.000  ton.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  analisis  data  kuantitatif  dengan  menghitung  produktivitas  alat  gali  muat  angkut, menganalisis  teknis  pelaksanaan  kegiatan  rehandling  batubara  dan  menganalisa  biaya  produksi batubara dan kegiatan rehandling. Hasil dari penelitian ini didapatkan Produktivitas alat excavator PC 400  Lc  sebesar  304,35  ton/jam,  alat  bulldozer  D  375A  sebesar  674,61  ton/jam  dan  alat  dump  truck Hino  FM  320FI  sebesar  37,06  ton/jam,  biaya  produksi  batubara  pada  bulan  bulan  Juli  sebesar  Rp 13.772.009.648,00,  pada  bulan  Agustus  sebesar  Rp  13.495.592.315,10  serta  biaya  kegiatan rehandling  batubara  sebesar  Rp  160.685.158,30/bulan.  Berdasarkan  biaya  produksi  batubara  dan biaya  kegiatan  rehandling  batubara  dapat  dianalisa  bahwa  terjadi  penurunan  biaya  produksi  antara bulan  Juli  dan  Agustus  yang  disebabkan  menurunnya  target  produksi    penambangan  untuk mengantisipasi kegiatan rehandling batubara.
Kata kunci : Produktivitas, Biaya, produksi, batubara, Rehandling

## Abstract
The East Block Muara Tiga Besar Utara mining system uses Shovel and Trucks where the digging stage  uses  excavators  and  bulldozers  and  the  transport  stage  uses  a  dump  truck.  Coal  production target of Muara Tiga Besar Utara Block Timur in July is 300,000 tons and August is 294,000 tons. The method  used  in  this  research  is  quantitative  data  analysis  method  by  calculating  the  productivity  of digging and transporting tools, analyzing the technical implementation of coal rehandling activities and analyzing  the cost  of coal  production  and rehandling  activities.  The results of this study  obtained the productivity of PC 400 Lc excavator304.35 tons/hour, bulldozer D 375A of 674.61 tons/hour and Hino FM  320FI  dump  truck  equipment  of  37.06  tons/hour,  the  cost  of  coal  production  in  July  is  IDR 13,772,009,648.00, in August IDR 13,495,592,315.10 and the cost of coal rehandling activities is IDR 160,685,158.30/month. Based on the cost of coal production and the cost of coal rehandling activities, it can be analyzed that there was a decrease in production costs between July  and  August  due to a decrease in mining production targets in anticipation of coal rehandling activities.
Keywords : Productivity, cost, production, coal, rehandling

## 1.  Pendahuluan
Lapisan  batubara  di  daerah  IUP  PT  Bukit Asam  Tbk,  menempati  tepi  Barat  bagian  dari bagian Cekungan Sumatera Tengah dan Selatan (Pulunggono  1983).  Endapan  tersier  pada Cekungan  Sumatera  Selatan  dari  yang  tua sampai  dengan  yang  muda  dapat  dipisahkan menjadi  beberapa  Formasi,  yaitu  antara  lain Formasi  Muara  enim,  Kasai,  Talang  Akar, Baturaja,  Gumai,  Air  Benakat,  Lahat  (Spruyt, 1965).  Lapisan  batubara  pada  daerah  ini tersingkap  dalam sepuluh  lapisan  batubara  yang terdiri  dari  lapisan  tua  sampai  muda,  yakni Lapisan  Petai,  Lapisan  Suban,  Lapisan  Mangus dan  tujuh  Lapisan  Gantung  ( hanging  seam ) (Coster, 1975). Formasi Muara Enim dari tiga
lapisan  batubara  yang  mana  tiap-tiap  lapisan batubara  terdapat  lapisan  sisipan  yaitu  lapisan batuan  sedimen  berupa  batulempung,  batulanau sampai  batupasir  (Gafoer,  1986). Kebutuhan batubara  di  Indonesia  tahun  2019  diminati sebagai  sumber  pemenuhan  energi  dan  dapat meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur  serta  termasuk  pembangkit  listrik (Kementerian  Energi  Sumber  Daya  Mineral, 2019).  Tambang  Muara  Tiga  Besar  Utara  Blok Timur  merupakan  daerah  penambangan  yang menerapkan  sistem  penambangan  terbuka. Penambangan  dilakukan  secara  bertahap  dan sistematis  menggunakan  alat  mekanis  untuk mencapai  target  produksi  yang  dapat  memenuhi
kebutuhan pasar . Excavator disebut juga hyraulic excavator karena dalam pengoperasiannya biasanya  dimanfaatkan  dengan  tenaga  hidrolik (Peurifoy, 2006).
P = ............................................................................................... (1)
Dump  truck merupakan  alat  angkut  yang biasa  digunakan  dalam  kegiatan hauling karena penggunaannya lebih fleksibel.
P = ................................................................................. (2)
Menurut  Tenriajeng  (2003),  alat  berat  yang mempunyai roda rantai untuk pekerjaan serbaguna  yang  memiliki  traksi  tinggi  disebut bulldozer.
P = W
× SF × D ................................................................................. (3)
Perhitungan  keserasian  kerja  antara  alat  gali muat  dan  alat  angkut  dipengaruhi  oleh  jumlah dan cycle time yang digunakan oleh alat mekanis untuk melakukan  satu  siklus kegiatan  (Anaperta, 2006) dari alat gali muat dan alat angkut.
MF=1,  maka  kemampuan  alat  muat  akan  sesuai dengan alat angkut (Indonesianto, 2005). Kegiatan  rehandling  batubara  menyebabkan adanya penambahan biaya operasional diantaranya biaya sewa alat excavator, bulldozer dan  dump  truck.  Biaya  ( cost )  merupakan  semua pengorbanan  yang  dibutuhkan  dalam  rangka mencapai  suatu  tujuan  yang  diukur  dengan  nilai uang (Giatman, 2006).

## 2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Wilayah  Izin Usaha  Pertambangan (IUP) PT Bukit Asam Tbk, Desa  Tanjung  Enim,  Kecamatan  Lawang  Kidul, Kabupaten  Muara  Enim,  Provinsi  Sumatera Selatan  pada  pada  posisi  3°  42'  30''  LS  -  4°  47' 30''  LS  dan  103°  45'  00''  BT –  103°  50'  10''  BT atau  garis  bujur  9.583.200 –  9.593.200  dan lintang  360.600 –  367.000  dalam  sistem koordinat
internasional . Penelitian ini dilaksanakan  kurang  lebih  2  (dua)  bulan  dari bulan  Juli  sampai  dengan  bulan  Agustus  2019. Peta  eksisting  penelitian  dapat  dilihat  pada Gambar 1.
Gambar 1. Peta eksisting penelitian di PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah Analisis  data  Kuantitatif  berupa  pengamatan langsung  dan  studi  literatur  yang  terkait  dengan prduktivitas  alat  dan  prehitungan  biaya  produksi pada  penambangan  Muara  Tiga  Besar  Utara Blok  Timur  PT  Bukit  Asam  Tbk,  Tanjung  Enim.
Penelitian dilakukan untuk mengetahui produktivitas alat produksi batubara, menganalisis teknis kegiatan rehandling batubara serta  menganalisa  perhitugan  biaya  produksi batubara dan biaya kegiatan rehandling batubara.
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  beberapa tahapan  yang  meliputi  studi  literatur,  perumusan masalah,  pengumpulan  dan  pengelompokkan data,  pengolahan  data,  analisis  data,  serta penyusunan  laporan.  Tahapan  studi  literatur dilakukan  dengan  mengumpulkan  bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Penambangan  Muara  Tiga  Besar  Utara  Blok Timur  dimulai  dengan  penggalian  material batubara  menggunakan  Excavator  PC  400  Lc dengan jumlah 3 fleet yang diangkut menggunakan  4-5  dump  truck  Hino  FM320  FI pada  setiap fleet ,  sedangkan  alat  penunjang dalam  kegiatan  penambangan  digunakan  alat Bulldozer  D  375A  untuk  3 fleet batubara. Batubara hasil penambangan kemudian diangkut menuju Stockpile (RF2)  dengan  jarak  2.900  m. Pengalihan dumping batubara hasil penambangan  dilakukan  apabila  RF  mengalami kerusakan  dan  adanya  perawatan  rutin  setiap  3 hari  sekali.  Tempat dumping hasil  pengalihan batubara Front Timur  meliputi Temporary Stock BWE, Stockpile Timur, Temporary  Stock Timur dan Temporary Stock Totenham. Pemilihan  tempat dumping pada Temporary Stock Totenham dikarenakan lebar jalan memadai  Heavy  Dump  pada  saat  kegiatan hauling .  Batubara  hasil  pengangkutan  pada Temporary  Stock Totenham  akan  dilakukan rehandling pada  bulan  Juli  dan  Agustus  2019
dikarenakan  posisi Temporary  Stock Totenham merupakan lokasi disposal yang apabila dibiarkan  terlalu  lama  akan  menyebabkan terganggunya sekuen timbunan.
Gambar 2. Kondisi Front penambangan Muara Tiga Besar Blok Timur
Kegiatan  penambangan  Muara  Tiga  Besar Blok  Timur  dilakukan  menggunakan  sistem shovel and truck . Pola pemuatan yang digunakan ialah pola top loading . Target produksi MTB Blok Timur  pada  bulan  Juli  sebesar  300.000  ton  dan pada  bulan  Agustus  sebesar  294.000  ton. Perhitungan produksi batubara dilakukan dengan cara  membandingkan  rencana  target  produksi dengan produksi aktual bulanan.
Tabel 1. Produktivitas alat produksi batubara
. Produktivitas menurut rencana kerja kontraktor alat excavator PC 400 Lc sebesar 286 ton/jam,  alat  bulldozer  D  375A  sebesar  650 ton/jam, alat dump truck Hino FM320 FI sebesar 55  ton/jam,    sedangkan  produktivitas  aktual dilapangan  alat  excavator  PC  400  Lc  sebesar 304,335  ton/jam,  alat  bulldozer  D  375A  sebesar 674,61 ton/jam dan alat dump truck Hino FM320 FI ialah sebesar 37,06. Perhitungan produktivitas alat aktual didasarkan pada pengamatan
langsung alat yang beroperasi untuk mendapatkan  perhitungan  yang  optimal  serta sesuai  dengan  kemampuan  alat.  Produktivitas alat  dump  truck  aktual  dilapangan  dibawah rencana  kerja  produksi  pada  yaitu  sebesar  55 ton/jam, penurunan produktivitas alat dump truck dikarenakan adanya perbedaan penggunaan alat dump  truck  dilapangan  sebanyak  8  unit  pada setiap fleet ,  sedangkan  pada  rencana  kerja menggunakan  4  unit  alat  pada  setiap fleet .
No Nama alat Rencana kerja kontraktor (ton/jam) Aktual lapangan (ton/jam) 1 2 3 Excavator Bulldozer dump truck 286 650 55 304,335 674,61 37,06
Tabel 2. Perhitungan waktu kegiatan rehandling batubara bulan Juli dan Agustus
Pada  Tabel  2  didapatkan  perhitungan  waktu produksi  pada  bulan  Juli  Paket  10-200  sebesar 223,44  jam/bulan,  Paket  13-025  sebesar  762,32 jam/bulan dan pada bulan Agustus Paket 10-200 sebesar 223,44 jam/bulan, paket 13-025 sebesar 742,60  jam/bulan  dimana  target  produksi  bulan Juli  sebesar  300.000  ton  dan  bulan  Agustus sebesar 294.000 ton telah tercapai. Kegiatan
rehandling batubara    pada  bulan  Juli  dan Agustus  ialah  pada  hari  ke-29. Pemindahan batubara  pada Temporary  Stock dilakukan menggunakan peralatan mekanis berupa excavator,  bulldozer  dan  dump  truk  dimana  alat yang dipakai merupakan fleet dari front penambangan  MTBU  Blok  Timur  yang  telah selesai melakukan kegiatan produksi batubara.
Gambar 3. Kegiatan rehandling batubara : (a)   tahapan loading , dan (b) tahapan hauling
Kegiatan
rehandling batubara pada
Temporary Stock dilakukan dengan menggunakan  alat  excavator  sebagai  alat  gali muat  dibantu  dengan  bulldozer,  kemudian batubara  di  loading  menuju  alat  dump  truck
dimana 1 alat excavator dilayani oleh 8 alat dump truck  untuk  mengoptimalkan  produktivitas  alat serta dapat memenuhi target pengerjaan kegiatan rehandling batubara.
Tabel 3. Jam kerja alat untuk kegiatan rehandling batubara No Tonase batubara (ton/bulan) 3.500 1 2 3 Jenis alat Jumlah alat (unit) Jam kerja alat (jam/hari) excavator 1 11,50 bulldozer 1 5,20 dump truck 8 11,80
Pelaksanaan  kegiatan rehandling batubara memerlukan waktu pengerjaan dengan jam kerja alat  yaitu:  excavator  selama        11,50  jam, bulldozer
5,20  jam  dan  dump  truck  11,80  jam.    Dapat diketahui  bahwa  untuk  mengangkut  3.500  ton batubara    diperlukan  1  hari  waktu  kerja.
No Bulan Paket rencana kerja kontraktor Target Produksi (ton/bulan) Waktu Produksi (jam/bulan) Jam kerja per hari (jam) 1 2 Juli Agustus 10-200 13-025 10-200 13-025 68.000 232.000 68.000 226.000 223,44 762,32 223,44 742,60 8 13,5 8 13,3 Hari ke-29 Hari ke-29 Waktu kegiatan rehandling batubara bulan Juli Waktu kegiatan rehandling batubara bulan Agustus
a b
Gambar 4. Grafik perbandingan produktivitas alat
Berdasarkan  grafik  diatas  dapat  dianalisis bahwa  Teknis  pelaksanaan  kegiatan rehandling batubara  diperlukan  adanya  evaluasi  penentuan area Temporary  Stock untuk  mengoptimalkan kinerja alat dump truck, dimana produktivitas alat dump truck sebesar 55 ton/jam sedangkan pada
perh itun gan han ya dida patk
an  sebesar  37,06  ton/jam,  jauhnya  jarak  angkut batubara menuju Stockpile dapat mengakibatkan banyaknya  alat  angkut  yang  dibutuhkan  untuk melayani alat excavator, hal ini dapat mengakibatkan  adanya  antrian  pengangkutan batubara.
Gambar 5. Grafik biaya produksi dan biaya kegiatan rehandling batubara
Kontrak kerja  PT  Bukit  Asam Tbk  dengan  PT PamaPersada  Nusantara  diketahui  biaya  sewa alat excavator dan bulldozer dihitung berdasarkan  jumlah  jam  kerja  operasional  alat, sedangkan  untuk  biaya  sewa  alat  dump  truck dihitung  berdasarkan  jarak  angkutan  batubara. Berdasarkan  Grafik  5  diatas  dapat  diketahui
biaya produksi batubara pada bulan Juli sebesar Rp 13.772.009.648,00 sedangkan biaya produksi pada bulan Agustus sebesar Rp 13.495.592.315,10.  Biaya  produksi  batubara bulan  Juli  dan  Agustus  dapat  dianalisa  bahwa adanya  penurunan  biaya  produksi  diakibatkan
jumlah  tonase  batubara  yang  dipindahkan menurun, dapat dilihat pada bulan Juli target produksi batubara sebesar 300.000 ton dan pada bulan  Agustus  sebesar  294.000  ton  untuk mengantisipasi  adanya  kegiatan rehandling batubara.  Biaya  kegiatan rehandling batubara sebesar Rp 160.685.158,30/bulan dengan jumlah batubara  yang  dipindahkan  sebanyak  3.500
ton/bulan.  Analisa  biaya  kegiatan rehandling batubara  yaitu  perlu  dilakukannya  penangan batubara  secara  berkala  pada Temporary  Stock untuk  menekan  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan. Kegiatan rehandling batubara seharusnya dimasukukan  dalam  rencana  kerja  bulanan dikarenakan biaya yang dikeluarkan cukup besar serta alat yang dipakai dapat dialokasikan secara berkala.
4. Kesimpulan
Produktivitas  alat  excavator  PC  400  Lc sebesar  304,335  ton/jam,  alat  bulldozer  D  375A sebesar 674,61 ton/jam dan alat dump truck Hino FM320 FI sebesar 37,06 ton/jam. Peralatan yang dipakai untuk kegiatan rehandling batubara terdiri dari  1  unit  alat  excavator  PC  400  Lc,  1  unit  alat bulldozer D 375A dan 8 unit alat dump truck Hino FM320 FI. Waktu pelaksanaan kegiatan rehandling batubara  dimana  alat  excavator beroperasi  11,50  jam,  bulldozer  5,20  jam  dan dump  truck  11,80  jam.  Biaya  sewa  alat  produksi pada  bulan  Juli  sebesar  Rp  13.772.009.648,00, sedangkan  biaya  sewa  alat  produksi  pada  bulan Agustus sebesar Rp 13.495.592.315,10. Kegiatan rehandling batubara untuk memindahkan  3.500  ton/bulan  pada  bulan  Juli dan Agustus 2019
sebesar  Rp  160.685.158,30/bulan.  Kegiatan rehandling batubara  seharusnya  dimasukkan kedalam rencana kerja bulanan agar mempermudah pengelolaan biaya yang dikeluarkan.

## Ucapan Terimakasih
Peneliti  mengucapkan  terimakasih  yang  tulus kepada  Allah  SWT,  kedua  orang  tua  penulis, dosen pembimbing, dosen penguji, dan Pengelola Jurusan Teknik Pertambangan Universitas  Bangka  Belitung,  serta  seluruh  staff PT  Bukit  Asam  Tbk  terutama site Muara  Tiga Besar  Utara  Blok  Timur  sehingga  penelitian  ini dapat terlaksana  dengan baik.

## Daftar Pustaka
Anaperta,  Y.,  2016. Evaluasi  Keserasian  (Match Factor)  Alat  Gali  Muat  dan  Alat  Angkut dengan  Metode  Control  (Peta  Kendali)  Chart pada  Aktivitas  Penambangan  di  Pit  X  PT  Y , Jurnal Teknologi dan Informasi dan Pendidikan, 9(1): 74-75.
Coster,  D.L.,  1974. The  Geology  of  The  Central and South Sumatera, Basins , Jakarta.
Gafoer, S.,  Burhan, G., And Purnomo, J.,  1986.
Peta  Geologi  Indonesia  Lembar  Lahat, Sumatera  Selatan ,  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Geologi,  Bandung.
Giatman,  M.,  2006. Ekonomi  Teknik ,  PT.  Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Indonesianto,  Y.,  2005. Pemindahan  Tanah Mekanis , UPN “Ve era ”: Yogyakar a.
Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, 2019. DMO  Batubara  Sumber  Daya  Batubara Indonesia , Jakarta.
Pulunggono,  1983. Sistem  Sesar  Utama  dan Pembentukan Cekungan
Palembang ,
Disertasi Doktor, Institut Teknologi Bandung. Peurifoy,  R.L.,  Schexnayder,  C.J.,  Shapira, Aviad., 2006. Construction planning, Equipment and Methods 7th Edition , Mcgraw- Hill, New York.
Spruyt, J.N., 1956.
Subdivisions and Nomenclature  of  The  Tertiary  Sediments  of The  Djambi  Palembang  Area , Pertamina Internal Report.
Tenriajeng,  A.T.,  2003. Pemindahan  Tanah Mekanis , Jakarta: Penerbit Guna Darma.
, UPN “Ve era ”: Yogyakar a.
, Bandung.
Peurifoy,  R.L.,  Schexnayder,  C.J.,  Shapira,
Aviad., 2006. Construction planning, Equipment and Methods 7th Edition , Mcgraw- Hill, New York.
Saipul,  Wahyudi,  Zulham  Effendi,  Mulia  Putra,
Tova  Imam.,  2009. Diktat  Batubara ,  Program Studi
Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, Bangka Belitung.
SNI, 1999. SNI 13-6011-1999. Klasifikasi Sumber Daya dan Cadangan Batubara , SNI, Jakarta.
Spruyt,
J.N., 1956. Subdivisions and Nomenclature  of  The  Tertiary  Sediments  of The  Djambi  Palembang  Area , Pertamina Internal Report
Sukandarrumidi,  1995. Batubara  dan  Gambut , Gadjah M Teknologi Bandung.
Peurifoy, R.