## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA

## PENYEBAB TERJADINYA KETERLAMBATAN
WAKTU PENYELESAIAN PROYEK

## KONSTRUKSI DI DINAS PU. BINA MARGA KABUPATEN SUMENEP

## Oleh : Subaidillah Fansuri
Dosen Fakultas Teknik Universitas Wiraraja (kacongngaebo@yahoo.co.id)

## Abstrak
Proyek  merupakan  suatu  usaha/aktifitas  yang  kompleks, tidak  rutin,  dibatasi  waktu,  anggaran,  resources  dan spesifikasi  perfomansi  yang  dirancang  untuk  memenuhi kebutuhan  konsumen  (Nurhayati,  2010:4).  Penyelesaian suatu  proyek  dikatakan  mempunyai  keberhasilan  jika pada pelaksanaan proyek tersebut menghasilkan keuntungan  dan  mempunyai  waktu  yang  sesuai  dengan yang direncanakan. Apabila rencana dengan pelaksanaan yang  ada  dilapangan  tidak  sesuai,  maka  akan menimbulkan  suatu  permasalahan.  Dampak  yang  sering terjadi adalah adanya keterlambatan penyelesaian proyek yang  nantinya  akan  diiringi  dengan  meningkatnya  biaya pelaksanaan  proyek  tersebut.  Sehingga  sangat  perlu dilakukannya  analisa  dan  eksplorasi  untuk  mencari penyebat  keterlambatan  penyelesaian  proyek  konstruksi di  Kabupaten  Sumenep  khususnya  proyek  konstruksi  di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan  hasil  uji  t  nilai  signifikansi  variabel  tenaga kerja  (X1)  sebesar  0,431  dan  nilai  t  hitung  sebesar  – 0,791,  nilai  signifikansi  variabel  bahan  (X2)  sebesar 0,166  dan  nilai  t  hitung  sebesar  1,393,  nilai  signifikansi variabel  peralatan  (X3)  sebesar  0,638  dan  nilai  t  hitung sebesar  –  0,472,  nilai  signifikansi  variabel  karakteristik tempat  (X4)  sebesar  0,114  dan  nilai  t  hitung  sebesar 1,592, nilai signifikansi variabel manajerial (X5) sebesar 0,825 dan nilai t hitung sebesar  – 0,221 dan untuk  nilai signifikansi  variabel  keuangan  (X6)  sebesar  0,76  dan nilai t hitung sebesar 0,307. Seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak yang berarti semua variabel tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap keterlambatan  waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi  di dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten  Sumenep,  namun bukan berarti semua variabel tidak mempengaruhi waktu penyelesaian  proyek  konstruksi.  Variabel  karakteristik tempat  (X4)  merupakan  variabel  yang  paling  dominan dalam  mempengaruhi  waktu  penyelesaian  proyek konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep, dikarenakan variabel karakteristik tempat (X4) mempunyai  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  pada  variabel tenaga  kerja  (X1),  variabel  bahan  (X2),  variabel peralatan  (X3),  variabel  manajerial  (X5)  dan  variabel keuangan (X6).
Kata kunci :  penyebab, keterlambatan, waktu penyelesaian, proyek konstruksi.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Proyek  merupakan  suatu  usaha/aktifitas  yang kompleks, tidak rutin, dibatasi waktu, anggaran, resources dan  spesifikasi  perfomansi  yang  dirancang  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumen  (Nurhayati,  2010:4). Pengertian proyek tersebut memberikan pengertian bahwa adanya  suatu  batasan  waktu,  biaya,  sumberdaya  dan adanya  suatu  spesifikasi  rancangan  untuk  memenuhi kebutuhan konsumen.
Penyelesaian  suatu  proyek  dikatakan  mempunyai keberhasilan  jika  pada  pelaksanaan  proyek  tersebut menghasilkan  keuntungan  dan  mempunyai  waktu  yang sesuai  dengan  yang  direncanakan.  Untuk  mendapatkan keberhasilan  dari  suatu  proyek  perlu  memperhatikan beberapa  hal  diantaranya  metode  dan  peralatan  yang digunakan  serta  waktu  pelaksanaan  proyek.  Pelaksanaan proyek  pada  umumnya,  kontraktor  sebagai  pelaksanaa akan  mempunyai  orientasi  kepada  tujuan  proyek  yaitu keuntungan  dan  untuk  pemilik  akan  lebih  berorientasi pada  penggunaan  biaya  proyek,  kualitas  dan  waktu pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan.
Suatu proyek akan selalu  mempunyai suatu rencana dalam  pelaksanaannya  dengan  batasan  kapan  proyek tersebut  dimulai  dan  kapan  proyek  tersebut  harus diselesaikan,  dalam  arti  lain  lama  waktu  pelaksanaan suatu  proyek  telah  ditentukan.  Penyediaan  sumber  daya serta  bagaimana  proyek  tersebut  dilakukan  harus mempunyai suatu rencana yang cukup baik.
Proses  pembuatan  rencana  proyek  konstruksi  harus mengacu kepada rencana pembangunan yang akan dibuat. Apabila rencana dengan pelaksanaan yang ada dilapangan tidak sesuai, maka akan menimbulkan suatu permasalahan. Dampak yang sering terjadi adalah adanya keterlambatan  penyelesaian  proyek  yang  nantinya  akan diiringi  dengan  meningkatnya  biaya  pelaksanaan  proyek tersebut.
Menurut  penelitian  yang  telah  dilakukan  secara umum  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan proyek  konstruksi  di  Dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten Sumenep     terdiri dari  enam kategori yaitu tenagakerja (labors), bahan (material), peralatan (equipment), karakteristik  tempat  (site  characteristic),  manajerial (managerial) dan keuangan (financial).
Berdasarkan uraian diatas, maka perlunya dilakukan penelitian untuk melihat dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi di Kabupaten  Sumenep  khususnya  proyek  konstruksi  di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.

## 1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas,  rumusan  permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu :
1. Apakah  faktor  tenaga  kerja,  bahan,  peralatan, karakteristik  tempat,  manajerial  dan  keuangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  waktu

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
penyelesaian  proyek  konstruksi  Dinas  PU.  Bina Marga Kabupaten Sumenep?.
2. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap waktu penyelesaian  proyek  konstruksi  Dinas  PU.  Bina Marga Kabupaten Sumenep?.

## 1.3. Tujuan dan Manfaat
Penelitian
tentang penyebab terjadinya keterlambatan  waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi  di dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten  Sumenep  mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Mengetahui  tingkatan  faktor  yang  berpengaruh terhadap  waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep?.
2. Mengetahui  faktor  apa  yang  paling  berpengaruh terhadap  waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep?. Manfaat  yang  diharapkan  dalam  pelaksanaan penelitian  ini  yaitu  untuk  memberikan  wawasan  tentang penyebab  terjadinya  keterlambatan  waktu  penyelesaian proyek  konstruksi  di  dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten Sumenep.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Keterlambatan Proyek
Keterlambatan proyek ( construction delay ) diartikan sebagai penundaan penyelesaian pekerjaan sesuai kontrak kerja  dimana  secara  hukum  melibatkan  beberapa  situasi yang  menyebabkan  timbulnya  klaim.  Keterlambatan proyek timbul ketika kontraktor tidak dapat menyelesaikan  proyek  sesuai  dengan  waktu  yang tercantum dalam kontrak (Ariful Bakhtiyar et al. 2012).
Menurut  Andi  et  al,  2003  dalam  penelitian  I.A.  Rai Widhiawati  faktor  –  faktor  yang  potensial  untuk mempengaruhi waktu pelaksanaan konstruksi, yang terdiri dari tujuh (7) kategori (Andi et al. 2003), adalah :
1. Tenaga Kerja (labors), :
a. Keahlian tenaga kerja.
b. Kedisiplinan tenaga kerja.
c. Motivasi kerja para pekerja.
d. Angka ketidakhadiran.
e. Ketersediaan tenaga kerja.
f. Penggantian tenaga kerja baru.
g. Komunikasi  antara  tenaga  kerja  dan  badan pembimbing
2. Bahan ( material ), :
a. Pengiriman bahan.
b. Ketersediaan bahan.
c. Kualitas bahan.
3. Peralatan ( equipment ), :
a. Ketersediaan peralatan.
b. Kualitas peralatan.
4. Karakteristik Tempat ( site characteristic ), :
a. Keadaan  permukaan  dan  dibawah  permukaan
tanah.
b. Penglihatan atau tanggapan lingkungan sekitar.
c. Karakteristik  fisik  bangunan  sekitar  lokasi proyek.
d. Tempat penyimpanan bahan/material.
e. Akses ke lokasi proyek.
f. Kebutuhan ruang kerja.
g. Lokasi proyek.
5. Manajerial ( managerial ), :
a. Pengawasan proyek.
b. Kualitas pengontrolan pekerjaan.
c. Pengalaman manajer lapangan.
d. Perhitungan keperluan material.
e. Perubahan desain.
f. Komunikasi antara konsultan dan kontraktor.
g. Komunikasi antara kontraktor dan pemilik.
h. Jadwal pengiriman material dan peralatan.
i. Jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan.
j. Persiapan/penetapan rancangan tempat.
6. Keuangan ( financial ), :
a. Pembayaran oleh pemilik.
b. Harga material.
7. Faktor – faktor lainnya ( other factors ) :
a. Intensitas curah hujan.
b. Kondisi ekonomi.
c. Kecelakaan kerja.
Penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang faktor –  faktor  yang  mempengaruhi  waktu  pelaksanaan  proyek konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep menjelaskan,  faktor  –  faktor  yang  mempengaruhi  waktu pelaksanaan  proyek  konstruksi  terdiri  dari  enam  kategori yaitu  tenaga  kerja  (labors),  bahan  (material),  peralatan (equipment),  karakteristik  tempat  (site  characteristic), manajerial (managerial) dan keuangan (financial).

## 2.2. Proyek
Proyek  merupakan  suatu  kegiatan  yang  mempunyai pembatasan  dalam  pelaksanaannya.  Pengertian  kegiatan proyek  menurut  Imam  Suharto  (1997:1),  adalah  satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas  dengan  alokasi  sumber  daya  tertentu  dan dimaksudkan  untuk  melaksanakan tugas  yang sasarannya telah digariskan dengan jelas.
Pengertian diatas, maka kegiatan proyek mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
1. Memiliki tujuan yang khusus dan hasil kerja akhir.
2. Jumlah  biaya,  sasaran  jadwal  serta  kriteria  mutu dalam  proses  mencapai  tujuan  diatas  telah ditentukan.
3. Mempunyai sifat yang sementara dalam arti dibatasi oleh selesainya pekerjaan.
4. Kegiatan tidak berulang – ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung.

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Batasan  –  batasan  dalam  suatu  proyek  dalam mencapai  tujuan  atau  sasarannya  menurut  Imam  Suharto (1997:2), sebagai berikut :
1. Anggaran,  proyek  harus  diselesaikan  dengan  biaya yang tidak melebihi anggaran.
2. Jadwal,  proyek  harus  dikerjakan  sesuai  dengan kurun waktu dan tanggal akhir yng telah ditentukan.
3. Mutu,  produk  atau  hasil  kegiatan  proyek  harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan.
Timbulnya suatu proyek dapat berasal dari beberapa sumber,  salah  satu  sumber  adalah  adanya  rencana pemerintah  misalnya  proyek  pembangunan  prasarana, bendungan,  saluran  irigasi,  pelabuhan,  lapangan  terbang dan lain – lain. Tujuan dari proyek tersebut dititikberatkan pada kepentingan umum dan masyarakat.
Jenis  –  jenis  proyek  menurut  akifitas  yang  paling dominan  dilakukan  pada  sebuah  proyek,  dikategorikan sebagai berikut :
1. Proyek  engineering  konstruksi,  aktifitas  utama terdiri dari pengkajian, desain engineering, pengadaan dan konstruksi.
2. Proyek  engineering  manufaktur,  aktifitas  utama adalah menghasilkan produk baru. Proyek manufaktur juga merupakan proses untuk menghasilkan produk baru.
3. Proyek  pelanyanan  manajemen,  aktifitas  utama merancang  sistem,  merancang  program  efisiensi, penghematan,  diversifikasi,  penggabungan  dan pengambilalihan,  memberi  bantuan  emergency untuk  daerah  yang  terkena  musibah,  merancang strategi untuk mengurangi kriminalitas dan penggunaan obat – obatan terlarang dan lain – lain.
4. Proyek  penelitian  dan  pengembangan,  aktifitas utama adalah melakukan penelitian dan pengembangan suatu produk tertentu.
5. Proyek  kapital,  biasanya  digunakan  oleh  sebuah badan  usaha  atau  pemerintah  seperti  pembebasan lahan dan lain – lain.
Satu  jenis  proyek  yang  memiliki  beberapa  aktifitas sekaligus,  maka  pembagian  jenis  proyek  adalah merupakan kombinasi (Nurhayati, 2010:7).
Menurut Imam Suharto (1997:677), proyek berskala kecil  mempunyai  sifat,  kondisi  dan  kendala  proyek sebagai berikut :
1. Kurun  waktu  implementasi  proyek  sangat  singkat, memerlukan  kurun  waktu  implementasi  kurang  dari 1 tahun.
2. Jumlah  kegiatan  relatif  sedikit,  memiliki  ruang lingkup kerja terbatas.
3. Perhatian  dan  prioritas  perusahaan,  titik  berat pengelolaan  perusahaan  adalah  mengoptimalkan pemakaian fasilitas produksi untuk mencapai sasaran tingkat  produksi  dan  pendapatan.  Karena  skala prioritas  jatuh  pada  pencapaian  sasaran  produksi, maka  proyek  berskala  kecil  yang  berurusan  dengan
pemeliharaan,  modifikasi  atau  sejenisnya  hanyalah merupakan kegiatan pendukung atau tambahan yang diperlukan guna kelancaran operasi.
4. Keterbatasan  fleksibilitas  penggunaan  sumber  daya, karena  ruang  lingkup  kerjanya  kecil  mengakibatkan jumlah sumber daya yang disediakan terbatas sesuai dengan keperluan, sehingga mengurangi kemudahan dalam  melakukan  pengaturan  penggunaan  sumber daya bila terjadi masalah di luar rencana.
5. Kondisi dan kendala teknis menyertainya, terbatasnya ruang gerak personil atau alat konstruksi akan  berpengaruh  terhadap  produktifitas  tenaga kerja.

## 2.3. Penyedia Jasa Konstruksi
Keputusan yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan  proyek  adalah  menentukan  penyelenggara proyek,  dalam  hal  ini  pilihan  penyelenggara  proyek adalah  pemilik  sebagai  penyelenggara  proyek,  konsultan sebagai penyelenggara, kontraktor sebagai penyelenggara atau  konsultan  dan  kontraktor  sebagai  penyelenggara proyek.
Dipandang  dari  segi  efisiensi  dan  ekonomi  dan kesiapan pemilik proyek untuk melaksanakan penyelenggaraan proyek, menurut Imam Suharto
(1997:492)  pertimbangan  dalam  pemilihan  kontraktor atau konsultan sebagai berikut :
1. Perusahaan – perusahaan engineering dan konstruksi yang  baik,  mempunyai  keahlian,  pengalaman,  dan spesialisasi  dalam  bidangnya,  sehingga  dapat diharapkan  mampu  melaksanakan  pekerjaan  secara efisien dan ekonomis.
2. Konsultan  yang  mempunyai  kualitas  seperti  butir  1, dapat  membantu  pemilik  dalam  mengerjakan  paket studi,  serta  memberikan  dukungan  keahlian  dalam rangka memonitor dan mengendalikan implementasi fisik.
Tugas  dan  kewajiban  kontraktor  dalam  kontrak engineering
pengadaan
konstruksi adalah bertanggungjawab atas pelaksanaan fisik proyek. Adapun lingkup  kerjanya  meliputi  desain  engineering,  pembelian dan konstruksi termasuk memantau dan inspeksi peralatan yang  dipesan  dari  pabrik.  Salah  satu  tugas  konsultan adalah pengendalian mutu, pengendalian mutu tidak dapat dipisahkan  dari  suatu  kegiatan  proyek  dan  sifat pekerjaannya memerlukan prosedur yang khusus sehingga menuntut  ketelitian  dan  pengalaman  (Imam  Suharto, 1997:535).
R.J.  Mockler  (1972)  dalam  buku  Imam  Suharto (1997:117),  mendifinisikan  pengendalian  adalah  usaha yang  sistematis  dalam  menentukan  standar  yang  sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar menganalisis  kemungkinan  adanya  penyimpangan  antara pelaksanaan  dan  standar,  kemudian  mengambil  tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
efektif  dan  efisien  dalam  rangka  mencapai  sasaran. Pengendalian  proyek  yang  efektif  ditandai  oleh  beberapa hal  berikut  ini :
1. Tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan.
2. Bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar.
3. Terpusat  pada  masalah  atau  titik  yang  sifatnya strategis, dilihat dari segi penyelenggaraan proyek.
4. Mampu mengkomunikasikan masalah dan penemuan,  sehingga  dapat  menarik  perhatian pimpinan maupun pelaksana proyek yag bersangkutan, agar tindakan koreksi yang diperlukan dapat segera dilaksanakan.
5. Kegiatan  pengendalian  tidak  lebih  dari  yang diperlukan.
6. Dapat  memberikan  petunjuk  berupa  perkiraan  hasil pekerjaan yang akan datang.
3. METODE PENELITIAN
3.1. Diagram Alir Penelitian

## Gambar 4.1. Diagram Alir Penelitian
3.2. Rancangan Penelitian
Metode diskriptif merupakan metode yang digunakan  dalam  pemecahan  masalah  dalam  penelitian ini.  Metode  tersebut  mempunyai  tujuan  memberikan deskripsi,  gambaran  secara  sistematis  sesuai  fakta  dan mempunyai  keakuratan  tentang  data  –  data  yang diobservasi. Metode survei dilakukan untuk mencari data secara faktual.
4.2.1. Batasan Operasional Batasan  operasional  yang  dijadikan  sebagai variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  faktor  – faktor  yang  mempengaruhi  waktu  pelaksanaan  proyek konstruksi  di  Dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten Sumenep.
Variabel  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini
terdiri dari variabel (variabel bebas) yang terdiri dari : 1. X1 merupakan faktor tenaga kerja (labors).
2. X2 merupakan faktor bahan (material).
3. X3 merupakan faktor peralatan (equipment).
4. X4  merupakan  faktor  karakteristik  tempat  (site characteristic).
5. X5 merupakan faktor manajerial (managerial).
6. X6 merupakan faktor keuangan (financial). Variabel  yang  dipengaruhi  sebagai  akibat  adanya variabel  bebas  (variabel  terikat)    adalah  keterlambatan waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi  di  Dinas  PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep (Y). 4.2.2. Definisi operasional
Definisi  operasional  dalam  penelitian  ini  untuk memberikan  penjelasan  dan  pemahaman  terhadap variabel  –  variabel    yang  mempengaruhi  dalam penelitian  ini.  Definisi  operasional  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
1. Tenaga  kerja  (labors)  adalah  merupakan  keahlian tenaga  kerja,  kehadiran  tenaga  kerja,  ketersediaan tenaga  kerja  dan  pemberian  motivasi  kerja  para pekerja.
2. Bahan  (material)  adalah  ketersediaan  bahan, kualitas bahan dan pengiriman bahan.
3. Peralatan (equipment) adalah ketersediaan peralatan dan kualitas peralatan.
4. Karakteristik  tempat  (site  characteristic)  adalah tanggapan  lingkungan  sekitar  terhadap  adanya pelaksanaan  proyek,  karakteristik  fisik  bangunan sekitar  lokasi  proyek  dan  tempat  penyimpanan bahan material dan akses ke lokasi proyek.
5. Manajerial (managerial) adalah pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, pengalaman terhadap  pekerjaan,  perhitungan  keperluan  bahan, komunikasi  antara  kontraktor  dan  konsultan pengawas serta persiapan atau penetapan rancangan tempat pelaksanaan setiap item pekerjaan.
6. Keuangan  (financial)  adalah  pembayaran  biaya konstruksi oleh pemilik proyek dan harga material.

## 3.3. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penyelenggara proyek  konstruksi  khususnya  kontraktor  yang  terlibat dalam  pembangunan  dan  peningkatan  jalan  di  Dinas  PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.
Sampel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  kontraktor sebagai  penyelenggara  proyek  konstruksi  di  Dinas  PU. Bina  Marga  Kabupaten  Sumenep.  Teknik  pengambilan sampel  menggunakan  teknik  sampel  bertujuan  atau purposive  sample  yang  didasarkan  atas  adanya  tujuan. Besar  sampel  dalam  penelitian  ini  diambil  6  kali  jumlah variabel.

## 3.4. Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  proyek  konstruksi  di
Penentuan Subjek Penelitian Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah Pembentukan Model Penelitian Mulai Valid dan Reliabel? Selesai Y N Penentuan Alat dan Teknik Pengumpulan Data Rancangan Kuesioner Penelitian Pengolahan Data dan Analisis Data Kesimpulan dan Saran

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
Dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten  Sumenep  dan  waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan.

## 3.5. Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data
Alat pengumpul data  atau instrumen pada penelitian ini  adalah  kuesioner.  Data  dalam  penelitian  ini dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Pengumpulan  data  dilakukan  secara  langsung  kepada responden  dengan memberikan kuesioner  tentang penyebab  terjadinya  keterlambatan  waktu  penyelesaian proyek konstruksi.
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini merupakan data ordinal dengan skala pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah  skala likert. Skala likert  yang digunakan  terdiri  dari  5  dengan  pembagian  pengukuran sebagai berikut :
1. Skor 1 merupakan jawaban sangat tidak setuju.
2. Skor 2 merupakan jawaban tidak setuju.
3. Skor 3 merupakan jawaban ragu – ragu.
4. Skor 4 merupakan jawaban setuju.
5. Skor 5 merupakan jawaban sangat setuju. Uji  validitas  dan  reabilitas  dilakukan  dalam  rangka mengetahui alat pengumpulan data menunjukkan kevalidan  dan  mengetahui  tingkat  kepercayaan  alat pengumpulan  data.  Bentuk  pengujian  yang  dilakukan antara  lain,  untuk  validitas  instrumen  dilakukan  dengan teknik  korelasi  yaitu  mengkorelasikan  skor  setiap  butir dengan  total  variabel  tersebut  menggunakan  teknik korelasi  Product  Moment,  sedangkan  metode  Alpha Cronbach’s digunakan untuk menguji tingkat keterhandalan alat pengumpul data.
Studi  dokumentasi  dengan  mempelajari  berbagai tulisan  melalui  buku,  jurnal  dan  sumber  lain  yang  ingin diperoleh  adalah  data  terkait  kontraktor  penyelenggara proyek  konstruksi  di  Dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten Sumenep.

## 3.6. Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penyelesaian  penelitian ini  menggunakan  dua  metode  yaitu  metode  analisis deskriptif dan metode analisis statistik.
1. Metode  analisis  deskriptif  digunakan  dengan  cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menginterpretasi  data  sehingga  diperoleh  gambaran yang  jelas  mengenai  fakta-fakta,  masalah  dan penyajiannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
2. Metode analisis statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, bahan, peralatan, karakteristik  tempat,  manajerial  dan  keuangan terhadap  waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi  di dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep. Bentuk  pengujian  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  analisis  regresi  berganda  yang  dimaksudkan untuk  meramalkan  bagaimana  keadaan  (naik  turunnya) variabel  dependen  bila  keenam  variabel  independen
sebagai faktor yang mempengaruhi dimanipulasi (dinaikturunkan  nilainya).  Model  regresi  berganda  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y =  a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 5 + b 6 X 6
Dimana :
Y =  Keterlambatan  waktu  penyelesaian  proyek konstruksi.
a =  Harga Y ketika harga X = 0 (harga konstan).
b =  Angka  arah  atau  koefisien  regresi,  yang menunjukkan  angka  peningkatan  ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen.
X 1 =  Tenaga kerja (labors).
X 2 =  Bahan (material).
X 3 =  Peralatan (equipment).
X 4 =  Karakteristik tempat (site characteristic). X 5 =  Manajerial (managerial).
X 6 =  Keuangan (financial).
Setelah  hasil  regresi  didapatkan,  maka  langkah selanjutnya  melakukan  evaluasi  terhadap  hasil  regresi untuk  mengetahui  seberapa  baik  hasil  regresi  tersebut. Evaluasi hasil regresi meliputi :
a). Penilaian  seberapa  baik  (goodness  of  fit)  model regresi  menjelaskan  variasi  variabel  dependen melalui koefisien determinasi.
b). Uji signifikansi pengaruh semua variabel independen  secara  serentak  terhadap  variabel dependen (overall fit) melalui uji F.
c). Uji  signifikansi  pengaruh  variabel  independen terhadap variabel dependen secara individu (significance test) melalui uji t.
d). Uji asumsi – asumsi OLS (Ordinary Least Squares).
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas
4.2.1. Uji Validitas
Valid  tidaknya  instrumen  dalam  penelitian  ini dilakukan  terhadap  hasil  jawaban  responden,  hasil tersebut  diperoleh  dengan  membagikan  kuesioner  atau daftar pertanyaan kepada responden. Penilaian dilakukan  terhadap  masing  –  masing  butir  pertanyaan dengan melihat nilai Pearson Correlation dan dikatakan valid  jika  r  –  hitung  nilai  Pearson  Correlation  lebih besar dari r – tabel.
Nilai  r  –  tabel  didapat  dengan  melihat  tabel  pada tingkat signifikansi 5 %,  maka angkanya sebesar 0,180. Uji  validitas  dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan program SPSS.
Hasil  uji  validitas  variabel  tenaga  kerja  (X1), variabel  bahan  (X2),  variabel  peralatan  (X3),  variabel karakteristik tempat (X4), variabel  manajerial (X5) dan variabel  keuangan  (X6),  nilai  pearson  correlation  dari setiap  item  pertanyaan  berada  diatas  0,180  atau    r  –

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
hitung  berada  diatas  r  –  tabel,  sehingga  pertanyaan tersebut  dinyatakan  valid.  Hasil  uji  validitas  yang dilakukan  terhadap  kuesioner  dalam  penelitian  ini adalah  valid  sehingga  dapat  dilaksanakan  ke  analisa selanjutnya.
4.2.2. Uji Reliabilitas Tingkat  keterandalan  dari  suatu  instrumen  yang dibuat  dapat  diketahui  dengan  melakukan  pengujian. Metode  yang  digunakan  dalam  pengujian  ini  adalah metode Alpha Cronbach’s. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpha Cronbach’s lebih besar 0,6.
Nilai  Cronbach’s  Alpha  dari  hasil  pengujian sebesar  0,759  untuk  variabel  tenaga  kerja  (X1),  0,798 untuk  variabel  bahan  (X2),  0,821  untuk  variabel peralatan  (X3),  0,801  untuk  variabel  karakteristik tempat  (X4),  0,769  untuk  variabel  majaerial  (X5)  dan 0,812 untuk variabel keuangan (X6). Dari hasil tersebut menunjukkan  bahwa  semua  variabel  mempunyai  nilai lebih  besar  dari  0,6.  Sehingga  seluruh  variabel  dalam instumen  tersebut  reliable  dan  pengukuran  tersebut dapat  memberikan  hasil  yang  konsisten  apabila dilakukan  pengukuran  kembali  terhadap  subjek  yang sama.
Setelah  instrumen  penelitian  dinyatakan  valid  dan reliabel  maka  langkah  selanjutnya  adalah  melakukan analisis  regresi  berganda  terhadap  variabel  yang mempengaruhi  keterlambatan waktu  penyelesaian proyek konstruksi di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.

## 4.2. Deskripsi Data
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kontraktor yang  terlibat  pembangunan  dan  peningkatan  jalan  di Dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.
4.2.1. Karakteristik Usia Responden Karakteristik usia responden menunjukkan 40,0 % responden  berusia  31  –  40  tahun  berjumlah  48  orang, selanjutnya  usia  41  –  50  tahun  berjumlah  28  orang dengan  prosentase  23,3  %,    usia  21  –  30  tahun berjumlah  27  orang  dengan  prosentase  22,5  %, sedangkan  usia  dibawah  51  -  60  tahun  berjumlah  10 orang  dengan  prosentase  8,3  %,  usia  diatas  60  tahun berjumlah  4  orang  dengan  prosentase  3,3  %,  dan  yang paling sedikit adalah usia dibawah 20 tahun berjumlah 3 orang dengan prosentase 2,5 %.
4.2.2. Karakteristik Jenis Kelamin Responden
Karakteristik jenis kelamin responden menunjukkan  bahwa  79,2  %  jenis  kelamin  responden adalah pria dengan jumlah 95 orang , sedangkan 20,8 % responden berjumlah 25 orang berjenis kelamin wanita. 4.2.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden
Karakteristik pendidikan terakhir responden menunjukkan  bahwa  pendidikan  terakhir  responden yang  paling  banyak  adalah  pendidikan  Sekolah Menengah  Atas  (sederajat)  berjumlah  74  orang  dengan prosentase  61,7  %,  Sarjana  (S1)  berjumlah  37  orang dengan  prosentase  30,8  %,  Sekolah  Menegah  Pertama
(SMP) berjumlah 5 orang dengan prosentase 4,2 %, dan responden  yang  pendidikan  terakhirnya    paling  sedikit adalah pendidikan Diploma III dan Sekolah Dasar (SD) yang  masing  –  masing  berjumlah  2  orang  dengan masing – masing prosentasenya 1,7 %.
4.2.4. Karakteristik Jabatan Responden dalam Perusahaan
Karakteristik  jabatan  responden  menunjukkan bahwa  jabatan  responden  dalam  perusahaan  76,7  % merupakan  direktur/direktris  dengan  jumlah  92  orang dan 23,3 % merupakan tenaga lapangan yang berjumlah 28 orang.

## 4.3. Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  untuk  meramalkan  bagaimana keadaan  (naik  turunnya)  variabel  dependen  bila  keenam variabel  independen  sebagai  faktor  yang  mempengaruhi dimanipulasi  (dinaikturunkan  nilainya).  Hasil  pengaruh dari  seluruh  variabel  independen  (X)  terhadap  variabel dependen (Y).
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :
Yt   =   0,152 – 0,012 X 1 + 0.024 X 2 – 0,011 X 3 + 0,023 X 4 – 0,003 X 5 + 0,008 X 6
Besar  Y  atau  keterlambatan  waktu  pelaksanaan proyek  konstruksi  dari  persamaan  diatas  sebesar  10 Yt . Persamaan  ini  dibuat  untuk  mendapatkan  keterlambatan waktu  penyelesaian  proyek  yang  sebenarnya,  karena sebelum  analisis  regresi  dilakukan  Y  atau  variabel dependennya ditransform dalam bentuk Log10 (Y).
Persamaan  regresi  berganda  diatas  tersebut  dapat diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut :
1. Konstanta  (a)  mempunyai  nilai  sebesar  0,152  dapat diartikan tidak terdapatnya pengaruh dari keseluruhan  variabel  independen,  maka  variabel dependen  atau  Y  akan  tetap  sebesar  0,152  satuan atau  1,419  hari  keterlambatan  waktu  penyelesaian proyek.
2. Koefisien  regresi  X1  mempunyai  nilai  sebesar  – 0,012 dapat diartikan bahwa tenaga kerja berpengaruh  negatif  terhadap  keterlambatan  waktu penyelesaian  proyek.  Peningkatan  1  (satu)  satuan pada  tenaga  kerja  akan  mengakibatkan  menurunnya waktu  penyelesaian  proyek  sebesar  –  0,012  satuan atau 1,380 hari.
3. Koefisien regresi X2 mempunyai nilai sebesar 0,024 dapat  diartikan  bahwa  bahan  berpengaruh  positif terhadap  keterlambatan  waktu  penyelesaian  proyek. Peningkatan  1  (satu)  satuan  pada  bahan  akan mengakibatkan  meningkatnya  waktu  penyelesaian proyek sebesar 0,024 satuan atau 1,500 hari.
4. Koefisien  regresi  X3  mempunyai  nilai  sebesar  – 0,011  dapat  diartikan  bahwa  peralatan  berpengaruh negatif  terhadap  keterlambatan  waktu  penyelesaian proyek.  Peningkatan  1  (satu)  satuan  pada  peralatan

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
akan
mengakibatkan
menurunnya waktu penyelesaian  proyek  sebesar  –  0,011  satuan  atau 1,384 hari.
5. Koefisien regresi X4 mempunyai nilai sebesar 0,023 dapat diartikan bahwa karakteristik tempat berpengaruh  positif  terhadap  keterlambatan  waktu penyelesaian  proyek.  Peningkatan  1  (satu)  satuan pada  karakteristik  tempat  akan  mengakibatkan meningkatnya  waktu  penyelesaian  proyek  sebesar 0,023 satuan atau 1,496 hari.
6. Koefisien  regresi  X5  mempunyai  nilai  sebesar  – 0,003 dapat diartikan bahwa manajerial berpengaruh negatif  terhadap  keterlambatan  waktu  penyelesaian proyek. Peningkatan 1 (satu) satuan pada manajerial akan mengakibatkan menurunnya waktu penyelesaian  proyek  sebesar  –  0,003  satuan  atau 1,409 hari.
7. Koefisien regresi X6 mempunyai nilai sebesar 0,008 dapat diartikan bahwa keuangan berpengaruh positif terhadap  keterlambatan  waktu  penyelesaian  proyek.
Peningkatan  1  (satu)  satuan  pada  keuangan  akan mengakibatkan  meningkatnya  waktu  penyelesaian proyek sebesar 0,008 satuan atau 1,445 hari. Persamaan regresi berganda diatas dapat dinyatakan bahwa variabel bahan (X2), karakteristik tempat (X4) dan keuangan  (X6)  berbanding  lurus  dengan  keterlambatan waktu  penyelesaian  konstruksi  di  dinas  PU.  Bina  Marga Kabupaten  Sumenep,  sedangkan  variabel  tenaga  kerja (X1),  peralatan  (X3)  dan  manajerial  (X5)  berbanding terbalik  dengan  keterlambatan  waktu  penyelesaian konstruksi di dinas PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep.

## 4.4. Evaluasi Hasil Regresi Berganda
4.4.1. Koefisien Determinasi
Pengujian  untuk  melihat  seberapa  baik  garis regresi  (variabel  independen)  menjelaskan  perilaku variabel  dependen  dengan  menggunakan  koefisien determinasi.
Nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  sebesar  0,060.
Nilai  tersebut  mempuntai  arti,  keterlambatan  waktu penyelesaian  konstruksi  di  dinas  PU.  Bina  Marga Kabupaten  Sumenep  dipengaruhi  variabel  tenaga  kerja (X1),  variabel  bahan  (X2),  variabel  peralatan  (X3), variabel  karakteristik  tempat  (X4),  variabel  manajerial (X5)  dan  variabel  keuangan  (X6)  sebesar  6  %  sisanya sebesar 94 % dijelaskan oleh variabel lain.
4.4.2. Uji F Hasil  uji  F  menunjukkan  variabel  independen secara  bersama  –  sama  tidak  mempengaruhi  variabel dependen  (Y)  yaitu  keterlambatan  waktu  penyelesaian proyek  konstruksi  di  dinas  PU.  Bina  Marga  Kabupaten Sumenep.  Besar nilai F hitung sebesar 1,197 sedangkan nilai  F  tabel  sebesar  2,296,  sehingga  karena  F  hitung lebih kecil dari F tabel maka menerima Ho.
4.4.3. Uji T
Signifikan  tidaknya  variabel  independen  dalam mempengaruhi  variabel  dependen  dilakukan  dengan
melihat  nilai  probabilitasnya.  Variabel  tenaga  kerja (X1),  variabel  bahan  (X2),  variabel  peralatan  (X3), variabel  karakteristik  tempat  (X4),  variabel  manajerial (X5)  dan  variabel  keuangan  (X6)  mempunyai  besar probabilitas  diatas  5  %  artinya  semua  variabel  diatas tidak  berpengaruh  terhadap  keterlambatan  waktu penyelesaian  konstruksi  di  dinas  PU.  Bina  Marga Kabupaten Sumenep.
4.4.4. Uji Multikoleniaritas Untuk  menguji  multikoleniaritas  dapat  dilihat dengan  memperhatikan  besar  VIF.  Besar  nilai  VIF didapatkan  secara  keseluruhan  mempunyai  besar dibawah  10,  dimana  dapat  diartikan  tidak  terdapat multikoleniaritas.
4.4.5. Uji Heteroskedastisitas Besar  nilai  probabilitas  menunjukkan  semua variabel  mempunyai  nilai  probabilitas  diatas  5  %, sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat heteroskedastisitas.
4.4.6. Uji Autokorelasi Nilai  Durbin  Watson  sebesar  2,088  dengan signifikansi  5  %  dengan  jumlah  data  120  serta  jumlah variabel  independen  sebesar  6,  maka  diperoleh  nilai  dl sebesar 1,590 dan nilai du sebesar 1,809.
Data  diatas  nilai  Durbin  Watson  sebesar  2,088 berada pada daerah antara du (1,809) dan 4-du (2,191), dengan  demikian  dapat  disimpulkan  hipotesis  nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi. 4.4.7. Uji Normalitas Hasil  diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  sebesar 0,656.  Karena  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05, maka dapat disimpulkan data tersebut telah terdistribusi normal.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan terhadap kontraktor tentang keterlambatan waktu penyelesaian  proyek  konstruksi  khususnya  proyek konstruksi  peningkatan  jalan  di  Dinas  PU.  Bina  Marga Kabupaten  Sumenep,  maka  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel  tenaga  kerja  (X1),  variabel  bahan  (X2), variabel peralatan (X3), variabel karakteristik tempat (X4),  variabel  manajerial  (X5)  dan  variabel keuangan  (X6)  secara  bersama  –  sama  tidak mempengaruhi  keterlambatan  waktu  penyelesaian proyek  konstruksi  di  dinas  PU.  Bina  Marga Kabupaten Sumenep.  Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi  uji  f  sebesar  0,313  artinya  Ho  diterima dan H1 ditolak.
2. Berdasarkan  hasil  uji  t  nilai  signifikansi  variabel tenaga  kerja  (X1)  sebesar  0,431  dan  nilai  t  hitung sebesar  –  0,791,  nilai  signifikansi  variabel  bahan (X2) sebesar 0,166 dan nilai t hitung sebesar 1,393, nilai  signifikansi  variabel  peralatan  (X3)  sebesar

## FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP - MADURA
0,638  dan  nilai  t  hitung  sebesar  –  0,472,  nilai signifikansi  variabel  karakteristik  tempat  (X4) sebesar  0,114  dan  nilai  t  hitung  sebesar  1,592,  nilai signifikansi  variabel  manajerial  (X5)  sebesar  0,825 dan  nilai  t  hitung  sebesar  –  0,221  dan  untuk    nilai signifikansi variabel keuangan (X6) sebesar 0,76 dan nilai  t  hitung  sebesar  0,307.  Seluruh  variabel mempunyai  nilai  signifikansi  dibawah  0,05  yang menunjukkan  bahwa  Ho  diterima  dan  H1  ditolak yang  berarti  semua  variabel    tidak  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap  keterlambatan waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi  di  dinas  PU. Bina Marga Kabupaten Sumenep. Dari hasil tersebut bukan  berarti  semua  variabel  tidak  mempengaruhi waktu penyelesaian proyek konstruksi.
3. Variabel  karakteristik  tempat  (X4)  merupakan variabel  yang paling dominan dalam  mempengaruhi waktu  penyelesaian  proyek  konstruksi  di  dinas  PU. Bina  Marga  Kabupaten  Sumenep,  dikarenakan variabel karakteristik tempat (X4) mempunyai nilai t hitung  lebih  besar  dari  pada  variabel  tenaga  kerja (X1),  variabel  bahan  (X2),  variabel  peralatan  (X3), variabel  manajerial  (X5)  dan  variabel  keuangan (X6).

## 6. REFERENSI
Bakhtiyar,  Ariful.  2012.  Analisis  Faktor  –  Faktor  yang Mempengaruhi  Keterlambatan  Proyek  Konstruksi Pembangunan Gedung di Kota Lamongan. Malang : Jurnal Rekayasa Sipil.
I.A.  Rai  Widhiawati.  2009.  Analisis  Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pelaksanaan Proyek
Konstruksi. Bali : Vol. 8 No.2.
J.  Suparmanto.  2004.  Analisis  Multivariat.  Jakarta  :  PT. Rineka Cipta.
Nurhayati. 2010. Manajemen Proyek. Yogyakarta : Graha Ilmu.
Soeharto,  Iman.  1997.  Manajemen  Proyek  :  dari
Konseptual  sampai  Operasional  Jilid  1-2.  Jakarta  :
Penerbit Erlangga.
Sugiyono.  2012.  Statistika  untuk  Penelitian.  Bandung  : Alfabeta Widarjono,  Agus.  2010.  Analisis  Statistika  Multivariat Terapan.  Yogyakarta  :  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN.