## EVALUASI HARGA PENAWARAN KONTRAKTOR
(Studi Kasus: Pekerjaan proyek Bendung Tromo, Wonogiri)

## Gatot Nursetyo

## Abstrak
Pengadaan  pekerjaan  konstruksi  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang dilaksanakan  pada  umumnya  berjangka  waktu  pendek.  Proses  yang  terjadi  dalam rangkaian kegiatas tersebut tentunya  melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Hubungan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam suatu  proyek  dibedakan  atas  hubungan  fungsional  dan  hubungan  kerja.  Dengan bnyaknya  pihak  yang  terlibat  dalam  proyek  konstruksi  maka  potensi  beda  pendapat sangat  besar  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  proyek  konstruksi  mengandung persaingan atau perbedaan pendapat.
Meskipun  proyek    bukanlah  sesuatu  yang  baru,  namun  mengelola  kegiatan dengan  menggunakan  sistem  evaluasi  merupakan  langkah  yang  relatif  baik.  Langkah ini  ditandai  dengan  menerapkan  suatu  pendekatan,  metode  dan  teknik  tertentu  pada pemikiran-pemikiran  evalusi  yang  sebelumnya  telah  dikenal,  dengan  tujuan  meneliti daya  guna  dan  hasil  guna  sumber  daya  dalam  rangka  menghadapi  kegiatan  yang dinamis dan nonrutin, yaitu kegiatan kegiatan pekerjaan konstruksi/proyek.
Untuk  mengetahui  teknik  penawaran  pekerjaan  konstruksi/proyek  maka  akan diterapkan  sistem  evaluasi  pada  pekerjaan  bendung  Tromo  Semagar  di  Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri.
Perkiraan  biaya  memegang  peranan  penting  dalam  penyelenggaraan  kegiatan pekerjaan  konstruksi.  Pada  taraf  pertama  dipergunakan  untuk  mengetahui  berapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun proyek konstruksi, selanjutnya memiliki fungsi  yang  amat  luas  yaitu:  mengendalikan  sumber  daya  seperti  material,  tenaga kerja, pelayanan maupun waktu. Untuk  meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pelaksanaan  pekerjaan,  diperlukan  suatu  sarana  dasar  perhitungan  harga  satuan pekerjaan. Analisa biaya adalah suatu cara dasar perhitungan harga satuan pekerjaan, yang  dijabarkan  dalam  perkalian  indeks  bahan  dan  upah  kerja  dengan  harga  bahan dan  standar  pengupahan  pekerja,  untuk  menyelesaikan  per-satuan  pekerjaan.  Evalusi penawaran biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan bendung  Tromo Semagar Sebesar Rp. 273,210,000.00
Kata Kunci : Penawaran, evaluasi.

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan pekerjaan proyek konstruksi  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan yang hanya satu kali
dilaksanakan  dan  umumnya  berjangka
wa kt u   p en d ek.     D alam   r a ng ka ia n
tersebut,  terdapat  suatu  proses  yang mengolah  sumber  daya  proyek  menjadi suatu  hasil  kegiatan yang  berupa bangunan.  Proses  yang  terjadi  dalam rangkaian  kegiatan  tersebut  tentunya melibatkan  pihak-pihak  yang  terkait, baik  secara  langsung  maupun  tidak
langsung.  Hubungan  antara  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  suatu  proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan  kerja.  Dengan  banyaknya pihak yang  terlibat  dalam  proses pengadaan  pekerjaan  konstruksi  maka potensi  terjadinya  perbedaan  pendapat atau  persaingan  sangat  besar  sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan
konstruksi mengandung persaingan  yang ketat. Meskipun  pekerjaan  konstruksi
bukanlah  sesuatu  yang  baru,  namun mengelola kegiatan dengan meng- gunakan  konsep  evaluasi  harga  satuan pekerjaan merupakan langkah yang baik. Langkah
ini ditandai dengan menerapkan  suatu  pendekatan,  metode dan  teknik  tertentu  pada  pemikiran- pemikiran manajemen dan evaluasi yang sebelumnya telah dikenal, dengan tujuan meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna sumber  daya  dalam  rangka  menghadapi kegiatan  yang  dinamis  dan  nonrutin, yaitu  kegiatan  kegiatan  proyek.  Untuk mengetahui   evaluasi teknik penyusunan dokumen  proyek  maka  akan  diterapkan sistem  evaluasi  pada  pekerjaan  bendung
Tromo Semagar di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Perkiraan biaya memegang
peranan  penting  dalam  penyelenggaraan
proyek. Pada taraf pertama di-
pergunakan  untuk  mengetahui  berapa besar  biaya  yang  diperlukan  untuk membangun  proyek  konstruksi,  se- lanjutnya  memiliki  fungsi  yang  amat luas  yaitu:  mengendalikan  sumber  daya seperti  material,  tenaga  kerja,  pelayanan maupun  waktu.  Untuk  meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pelaksanaan  pekerjaan,  diperlukan  suatu sarana  dasar  perhitungan  harga  satuan pekerjaan.  Analisa  biaya  adalah  suatu cara  dasar  perhitungan  harga  satuan pekerjaan, yang dijabarkan dalam perkalian  indeks  bahan  dan  upah  kerja dengan harga bahan dan standar pengupahan  pekerja,  untuk  menye- lesaikan persatruan pekerjaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Kegiatan Dalam Proyek Konstruksi Kegiatan konstruksi adalah kegiatan  yang  harus  melalui  suatu pro ses  yang  p anjang  d an  d i  d alam - nya dijumpai banyak persoalan.
Biasanya rangkaian tersebut dimulai dari lahir-nya  suatu  gagasan  yang  muncul dari  suatu  kebutuhan (need), pemikiran kemungkinan
keter-laksanaannya
(feasibility  study) ,  keputusan  untuk membangun  dan  pembuatan  penjelasan
(penjabaran)  yang  lebih  rinci  tentang rumusan  kebutuhan  tersebut (briefing),
penuangan dalam bentuk rancangan awal (preliminary design) , pembuatan
rancangan  yang  lebih  rinci  dan  pasti ( design  development  dan  detail  design ), persiapan administrasi untuk pe- laksanaan  pembangunan  dengan  me- milih  calon  pelaksana (procurement ),
kemudian  pelaksanaan  pembangunan pada  lokasi  yang  telah  disediakan (construction), serta  pemeliharaan  dan persiapan penggunaan bangunan tersebut
(manintenance, start-up, dan implementation ).

## 2.2. Perancangan
Perancangan ini bertujuan melengkapi  penjelasan  proyek  dan
menentukan tata letak, rancangan, metoda  konstruksi,  dan  taksiran  biaya
agar  mendapatkan  persetujuan  dari pemilik  proyek  dan  pihak  berwenang
yang terlibat.Tahap
ini juga mempersiapkan  informasi  pelaksanaan
yang  diperlukan,  termasuk  gambar rencana dan spesifikasi, serta
melengkapi semua dokumen tender.
2.3.   Kontraktor
Kontraktor  adalah  orang/badan yang menerima pekerjaan dan
menyelenggarakan pelaksanaan pe-
kerjaan sesuai biaya yang telah ditetapkan  berdasarkan  gambar  rencana dan  peraturan  serta  syarat-syarat  yang ditetapkan.Kontraktor dapat berupa perusahaan  perseorangan  yang  berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan. Hak dan kewajiban kontraktor adalah :
a.  Melaksanakan    pekerjaan  sesuai
gambar rencana.
b.  Membuat  gambar  pelaksanaan  di- sahkan konsultan pengawas.
c.     Menyediakan  alat  keselamatan  kerja (K3).
d.    Membuat  laporan  harian,  mingguan dan bulanan.
e.  Menyerahkan  seluruh/sebagian  pe- kerjaan yang telah diselesaikannya.

## 2.4. Hubungan Kerja
Hubungan antarpihak dalam penyelenggaraan  pembangunan  dapat diskemakan seperti dalam gambar 4.2.

## Gambar 2.1. Hubungan kerja unsur-unsur pelaksana pembangunan

## 2.5.   Pelelangan
Setelah  tahap  disain  diselesaikan dilanjutkan dengan tahap pengadaan pelaksanaan  konstruksi.  Proses  ini  disebut procurement. Salah satu cara untuk mencari penyedia jasa adalah dengan pelelangan atau tender.
Proses  pengadaan  perusahaan  jasa konstruksi  ini  diatur  oleh  Keputusan Presiden  terutama digunakan  di  lingkungan proyek pemerintah. Prinsip dasar pelelangan adalah :
a.  Efisien
b.  Efektif,
c.  Terbuka dan bersaing.
d.  Transparan.
e.  Adil/tidak diskriminatif.
f.  Akuntabel.

## 3.      PEMBAHASAN DAN EVALUASI PEKERJAAN BENDING

## 3.1.    Umum
Perhitungan  rencana  anggaran  biaya ini dibuat untuk memperkirakan biaya  yang dibutuhkan dalam pembangunan pembuatan bangunan  Bendung  Tromo  Semagar  di Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Dalam  perhitungan  anggaran  biaya  ini, sebagai  pedoman  harga  bahan  dan  upah, dipakai  daftar  harga  bahan  dan  upah  dari
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. 3.2. Proyek Konstruksi Bendung Tromo : Sungai                   :  Naruan Desa : Semagar Kecamatan Girimarto, Wonogiri DSP : 2,70 km 2
Curah hujan tahunan  : 30 mm
Luas area irigasi           : 154 ha
Type bendung            : Pasangan Batu
kali ( Drop weir)
Panjang puncak           : 28,8 m Lebar puncak            : 1 m Bangunan Sadap:
Type: Tapal kuda Diameter: 1 x 2 m

## 3.2.1.  Subyek pekerjaan bendung
Subyek  pada  penelitian  ini  adalah pekerjaan  rehabilitasi  bendung  Tromo Semagar  yang  terletak  di  Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri.

## 3.2.2.  Obyek pekerjaan bendung
Obyek  pada  penelitian  ini  adalah pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi bendung.
3.3.     Data yang Diperlukan Data yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah:
a. Gambar  pelaksanaan  pekerjaan rehabilitasi bendung.
b. Peraturan  dan  syarat-syarat  yang berlaku (SSUK)
c. Berita acara penjelasan pekerjaan.
d. Daftar harga satuan bahan.
e. Daftar harga satuan upah.
f. Rencana Anggaran Biaya pekerjaan rehabilitasi bendung.

## 3.4.     Cara Pengumpulan Data
Cara  pengumpulan  data pe-nyusunan dokumen  berdasarkan  gambar  rencana, peraturan  dan  syarat-syarat  yang  berlaku (RKS) dan RAB.
Gambar 3.1 Bendung Tromo Ds. Semagar, Kec. Girimarto
Gambar 3.2
Potongan Bendung Tromo Ds. Semagar, Kec. Girimarto
Gambar 3.3
Gorong-gorong DI. Tromo Ds. Semagar, Kec. Girimarto
Saluran DI. Tromo
Ds. Semagar, Kec. Girimarto
Gambar 3.4
Saluran DI. Tromo
Ds. Semagar, Kec. Girimarto

## Rencana Anggaran Biaya
Paket Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendung Tromo Semagar
Lokasi : Kecamatan Girimarto
Uraian pekerjaan Vol Satuan Analys Harga Satuan upah/Bahan Rp Jumlah Harga upah dan bahan Rp. 1.   Pekerjaan Bendung 1.   Galian tanah biasa\ 2.   Galian tanah keras 3.   Urugan tanah padat 4.  Pasangan  batu  belah hitam Camp 1:4 5.    Beton              bertulang Camp 1:2:3 6.  Siaran 1:3 7.  Plesteran Camp 1:3 9,84 216.77 59.08 257.06 0.11 178.00 25.00 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 SNI SNI SNI SNI SNI SNI 23.300,00 31.024,00 16.600,00 490.925,00 1.749.861,33 25.040,00 28.815,00 229.272,00 6.725.072,48 980.728,00 126.197.180,50 192.484,75 4.457.120,00 720.375,00 139.502.232,73 II.Pekerjaan Gorong-gorong 1.Galian tanah biasa 2.Urugan tanah padat 3.Pasangan  batu  belah  hitam Camp 1:5 4.Siaran camp 1:2 Plesteran camp 1:3 107.39 - 129.21 166.40 21.20 m3 m3 m3 m3 SNI SNI SNI SNI 23.300,00 16.600,00 461.495,00 25.040,00 28.815,00 2.502.187,00 - 59.629.768,95 4.166.656,00 610.878,00 66.909.489,95 III.Pek. Saluran Pasangan 1.Galian tanah biasa 2.Urugan tanah padat 3.Pasangan  batu  belah  hitam camp 1:5 4.Siaran camp 1:3 Plesteran 1:3 67.25 - 75.04 160.80 60.30 m3 m3 m3 m3 m3 SNI SNI SNI SNI SNI 23.300,00 16.600,00 461.495,00 25.040,00 29.815,00 1. 566.925,00 - 34.630.584,80 4.026.432,00 1.737.544,50 41.961.486, 30 Terbilang : Dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu Rupiah Jumlah PPN10% Jumlah Dibulatkan 248.373.208,98 24.837.320,90 273.210.529.87 273.210.000,00

## Daftar Harga Satuan Upah Dan Bahan
Paket Pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendung Tromo Semagar Lokasi : Kecamatan Girimarto
No. Uraian Satuan Harga Satuan Rp. I 1 2 3 4 II 1 2 3 4 5 6 7 8 UPAH Pekerja Mandor Tukang batu Kepala Tukang batu BAHAN Batu hitam Batu hitam 2 – 3 Pasir beton Pc Besi beton Kawat Bendrat Paku Kayu tahun Hari Hari Hari Hari m3 m3 m3 kg kg kg kg m3 30.000,00 32.000,00 33.000,00 35.000,00 108.000,00 150.000,00 180.000,00 1250,00 9600,00 15.000,00 15.000,00 1.750.000,00

## Daftar Harga Satuan Pekerjaan
Pekerjaan:  Pembangunan  Bendung  Tromo  Semagar  Kecamatan  Girimarto,  kabupaten Wonogiri.
No.  Jenis Pekerjaan Satuan Harga Satuan Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 Galian tanah Galian tanah keras Galian tanah padat Pasangan batu belah hitam Camp 1:4 Pasangan Batu belah hitam Camp 1:5 Plesteran Camp 1 :3 Siaran Camp 1 : 2 Beton  bertulang  Camp  1:2:3  (70 kg/m3) m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 23,300.00 31,024.00 16,00.00 490,925.00 461,495.00 28,815.00 25,040.00 1,749,861.33

## 3.5.3.   Daftar analisa
Nama Paket Pekerjaan   :   Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendung Tromo
Semagar Kecamatan Girimarto.
Pekerjaan :   Pembangunan Bendung Tromo Semagar Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri Lokasi :   Kecamatan Girimarto 1 Galian tanah biasa/m3 SNI 2835.2008.6.1 0.7500 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 22,500.00 0.0250 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 800.00 = Rp. 23,300.00 2 Galian tanah keras/m3 SNI 2835.2008.6.4 1.0000 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 30,000.00 0.0320 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 1,024.00 = Rp. 31,024.00 3. Urugan tanah diratakan/padatkan/m3 SNI 2835.2008.6.10 0.5000 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 15,000.00 0.0500 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 1,600.00 = Rp. 16,600.00 4 Pas. Batu belah hitam camp. 1:4/m3 SNI 2836.2008.6.2 1.1000 m3 Batu belah hitam @ Rp. 108,000.00  = Rp. 118,800.00 163.0000 kg P C @ Rp. 1,250.00  = Rp. 203,750.00 0.5200 m3 Pasir beton @ Rp. 180,000.00  = Rp. 93,600.00 0.7500 Tukang batu @ Rp. 33,000.00  = Rp. 24,750.00 0.0750 Kepala tukang batu @ Rp. 35,000.00  = Rp. 2,625.00 1.5000 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 45,000.00 0.0750 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 2,400.00 = Rp. 490,925.00 5 Pas. Batu belah hitam camp 1:5/m3 SNI 2836.2008.6.3 1.1000 m3 Batu belah hitam @ Rp. 108,000.00 = Rp. 118,800.00 136.0000 kg P C @ Rp. 1,250.00 = Rp. 170,000.00 0.5440 m3 Pasir beton @ Rp. 180,000.00 = Rp. 97,920.00 0.7500 Tukang batu @ Rp. 33,000.00 = Rp. 24,750.00 0.0750 Kepala tukang batu @ Rp. 35,000.00 = Rp. 2,625.00 1.5000 Pekerja @ Rp. 30,000.00 = Rp. 45,000.00
0.0750 Mandor @ Rp. 32,000.00 = Rp. 2,400.00 = Rp. 461,495.00 6 Plesteran 1:3/m2 SNI 2837.2008.6.3 7.7760 kg P C @ Rp. 1,250.00  = Rp. 9,720.00 0.0230 m3 Pasir beton @ Rp. 180,000.00  = Rp. 4,140.00 0.1500 Tukang batu @ Rp. 33,000.00  = Rp. 4,950.00 0.0150 Kepala tukang batu @ Rp. 35,000.00  = Rp. 525.00 0.3000 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 9,000.00 0.0150 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 480.00 = Rp. 28,815.00 7 Siaran 1:2/m2 SNI 2837.2008.6.26 6.3400 kg P C @ Rp. 1,250.00  = Rp. 7,925.00 0.0120 m3 Pasir beton @ Rp. 180,000.00  = Rp. 2,160.00 0.1500 Tukang batu @ Rp. 33,000.00  = Rp. 4,950.00 0.0150 Kepala tukang batu @ Rp. 35,000.00  = Rp. 525.00 0.3000 Pekerja @ Rp. 30,000.00   = Rp. 9,000.00 0.0150 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 480.00 = Rp. 25,040.00 8 A. Beton cor K 175 SNI 7394.2008.6.5 Upah 0.5430 m3 Batu hitam 2-3 @ Rp. 150,000.00  = Rp. 81,450.00 326.0000 kg PC @ Rp. 1,250.00  = Rp. 407,500.00 0.7620 m3 Pasir beton @ Rp. 180,000.00  = Rp. 137,160.00 = Rp. 626 ,110.00 Bahan 0.2750 Tukang batu @ Rp. 33,000.00  = Rp. 9,075.00 0.0280 Kepala tukang batu @ Rp. 35,000.00  = Rp. 980.00 1.6500 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 49,500.00 0.0830 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 2,656.00 = Rp. 62,211.00
B. Pembesian 10kg dengan besi polos
Upah
0.0700 Tukang batu @ Rp. 33,000.00  = Rp. 2,310.00 0.0070 Kepala tukang batu @ Rp. 35,000.00  = Rp. 245.00 0.0700 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 2,100.00 0.0040 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 128.00 = Rp. 4,783.00 Per m3 diperlukan 70 kg besi 70/10  xRp 4,783.00  = Rp. 33,481.00 Bahan 10.5000 kg Besi beton @ Rp. 9,600.00  = Rp. 100,800.00 0.1500 kg Kawat beton @ Rp. 15,000.00  = Rp. 2,250.00 = Rp. 103,050.00 Per m3 diperlukan 70 kg besi 70/10  xRp 103,050.00  = Rp. 721,350.00 C. Memasang 1 m2 bekesting untuk 1/10 m3 beton Upah 0.2600 Tukang batu @ Rp. 33,000.00  = Rp. 8,580.00 0.0260 Kepala tukang batu @ Rp. 35,000.00  = Rp. 910.00 0.5200 Pekerja @ Rp. 30,000.00  = Rp. 15,600.00 0.0260 Mandor @ Rp. 32,000.00  = Rp. 832.00 = Rp. 25,922.00 Per m3 beton 10  xRp 25,922.00 259,220.00 Per m3 diperlukan 70 kg besi 0,8  xRp 259,220.00 207,376.00 Bahan 0.0400 m3 Kayu tahun @ Rp. 1,750,000.00  = Rp. 70,000.00 0.3000 kg paku @ Rp. 15,000.00  = Rp. 4,500.00 = Rp. 74,500.00 = Rp. 124,166.67 = Rp. 99,333.33
Beton bertulang dengan tulangan 70 kg/m3
Upah A. BETON COR = Rp. 62,2x11.00 B. TULANGAN = Rp. 33,481.00 C. CETAKAN BETON = Rp. 207,376.00 = Rp. 303,068.00 BAHAN A. BETON COR = Rp. 626,110.00 B. TULANGAN = Rp. 721,350.00 C. CETAKAN BETON = Rp. 99,333.33 1,446,793.33 JUMLAH = Rp. 1,749,861.33

## 4.      KESIMPULAN
4.1. Paket Pekerjaan:
a. Nama paket pekerjaan :
Pekerjaan  Konstruksi  Pemangunan
Bendung  Tromo  Semagar  Kecamatan Girimarto.
b. Lingkup Pekerjaan : Pembangunan Bendung Tromo Semagar Kecamatan Girimarto
kabupaten Wonogiri.
c. Nilai Total HPS :
Rp. 273.210.000,-
d. Sumber Pendanaan :
Bantuan Keuangan Perubahan APBD
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2012.

## 4.2. Metode Pelaksanaan :
Nama paket pekerjaan  :
Pekerjaan  Konstruksi  Pem-bangunan Bendung Tromo Semagar Kecamatan
Girimarto. Pekerjaan : Pembangunan Bendung Tromo Semagar Kecamatan Girimarto kabupaten Wonogiri. Sumber Dana  : Bantuan Keuangan Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah. Sarana  dan  prasarana  kerja  yang  dibutuhkan
untuk penyelesaian pekerjaan:
 Tenaga kerja terampil ( Pe-laksana ) dan pekerja yang cukup memadai.
 Alat  yang  digunakan  Beton  molen,
Dum  Truck,  Waterpas,  a;at-alat untuk  menggali  dan  alat-alat  lain yang memang benar-benar diperlukan.
 Bahan-bahan material dalam jumlah yang  cukup  untuk  menyelesaikan pekerjaan.  Sarana  dan  prasaran tersebut  sudah  siap  di  lokasi pekerjaan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Linsley,  R.K.,  dan  Joseph  B.  Franzini,  1995,
Teknik  Sumberdaya  Air, Jilid  2,
Penerbit Erlangga, Jakarta.
Mawardi,  Erman, Bangunan  Sadap  Untuk
Irigasi  Desa. Badan  Penerbit Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air, Departemen  Permukiman  Dan Prasarana Wilayah.
Mays,  L.W.,  2001, Water  Resources
Engineering, John Wiley & Sons,
United States of America.
Sosrodarsono, S., dan Kensaku Takeda, 2006,
Hidrologi untuk Pengairan,
Cetakan  Kesepuluh, Pradnya
Paramita, Jakarta.
Djojowirono,  1991. Manajemen  Konstruksi,
KMTS FT UGM, Yogyakarta..
Tarmuji,  T.,  1993., Mengenal  Manajemen Proyek, Liberty, Yogyakarya.
Terry,  1996.  Lembaga  Administrasi  Negara,
1995. Administrasi  Manajemen dan Organisasi. Donal,S.Barrie,  Boyd,C.Paulson,  Sudinarto, Manajemen Konstruksi Profesional Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1990. Ervianto W.I., Manajemen Proyek Konstruksi,  ANDI  OFFSET, Yogyakarta, 2002. Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah , Jakarta, 2012. Petunjuk Teknis e-Procurement Kementerian PU, Jakarta, 2012.
Soeharto,  I.,  Manajemen  Proyek  :  Dari Konseptual  Sampai  Operasional, Erlangga, Jakarta, 1998.
Soemardi B., Diktat Kuliah Aspek Hukum
dan Administrasi Kontrak ,
Institut Teknologi Bandung, 1996.

## Biodata Penulis :
Gatot  Nursetyo ,  Alumni  S-I  jurusan  Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Janabadra Yogyakarta  (1996),  S-2  Program  Magister Teknik  Universitas  Atmajaya  Yogyakarta (2000),  dan  pengajar  Program  Studi  Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta.