http://Jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 1 (2), 2019, 33-44

## Jurnal TEKNIK SIPIL TERAPAN

## Pengukuran Produktivitas Tukang pada Pekerjaan Pasangan Dinding Bata
Daisy D. G. Pangemanan 1 , Noldie E. Kondoj 2 Program Studi D-IV Konstruksi Bangunan Gedung Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado e-mail: 1 daisy_pangemanan@yahoo.com , 2 noldiekondoj@gmail.com

## Abstrak
Tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan proyek khususnya dalam bidang industri jasa konstruksi. Salah satu  cara  untuk  mengadakan  pengukuran  tingkat  produktivitas  tenaga  kerja  yaitu  dengan mengadakan  penelitian  besarnya  tingkat  LUR(Labour  Utilitation  Rate)  dari  masing-masing pekerja.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)untuk  mengukur  produktivitas  kerja  tukang  pada pekerjaan pasangan dinding bata ditinjau dari segi waktu efektif tukang bekerja dalam 1 hari kerja  (2)untuk  mengetahui  luasan  dalam  m 2 yang  dihasilkan  oleh  tukang  pada  pekerjaan pasangan  dinding  bata,    dalam  beberapa  kondisi  kerja  yaitu  :  a)Pekerjaan  dilakukan  sendiri oleh tukang, pada ketinggian 0-1,5m, dalam 1 hari kerja. b)Pekerjaan dilakukan oleh seorang tukang dibantu oleh seorang pekerja, pada ketinggian 0-1,5m, dalam 1 hari kerja. c)Pekerjaan dilakukan  oleh  1  tukang  dibantu  oleh  seorang  pekerja,  pada  ketinggian  1,5m–3,0m,  dalam  1 hari kerja.
Penelitian  ini  terdiri  dari  enam  tahap  yaitu  tahap  studi  literatur  termasuk  jurnal  dan  artikel yang  relevan,  tahap  survey  lapangan,  tahap  penentuan  subjek  dan  objek  pengamatan,  tahap pengambilan data, tahap pengolahan data. Dari hasil perhitungan dan analisis data diperoleh jumlah  waktu  efektif  dan  jumlah  luasan  dalam  m 2 yang  berbeda  antara  pekerjaan  pasangan dinding  bata  yang  dilaksanakan  seorang  tukang  dan  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  tukang dibantu seorang pekerja.
Kata kunci —produktivitas, LUR, tukang

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  sedang  berkembang  di  kawasan  Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proyek pembangunan gedung baik perkantoran, persekolahan,  pertokoan  serta  bangunan  gedung  lainnya.  Proyek  merupakan  suatu  rangkaian kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  kurun  waktu  tertentu  dan  terbatas,  dengan  memanfaatkan ketersediaan  sumber  daya  yang  ada  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  hasil  yang  memuaskan. Keberhasilan  suatu  pekerjaan  proyek  konstruksi  ditentukan  juga  oleh  tingkat  produktivitas tenaga kerjanya, karena  setiap tenaga kerja diharapkan bekerja secara efektif dan efisien sesuai tanggung  jawab  yang  telah  diberikan  yaitu  meliputi  uraian  pekerjaan,  jumlah  jam  kerja  dan volume pekerjaan yang harus diselesaikan.
Tukang adalah salah satu bagian dari sumber daya manusia dalam proyek. Pada proyek konstruksi, salah satu jenis pekerjaan yang memiliki volume pekerjaan serta jumlah tenaga kerja yang besar yaitu pada pekerjaan pasangan dinding bata. Dengan demikian, tentunya biaya yang dibutuhkan  juga  termasuk  besar.  Oleh  karena  itu,  produktivitas  Tukang  dalam  mengerjakan pasangan dinding bata harus dimaksimalkan agar supaya anggaran dan waktu yang disediakan dapat  terpakai  sesuai  dengan  perencanaan.  Namun  kenyataan  di  lapangan  bahwa,  untuk memperoleh  nilai  produktivitas  yang  ideal  dalam  pekerjaan  konstruksi  khususnya  pekerjaan pasangan  dinding  bata  merah,  terkadang  sulit  karena  sering  ditemukan  aktivitas  Tukang  yang tidak  relevan  dengan  pekerjaan  seperti  duduk  menganggur,  bercakap-cakap,  merokok,  makan bahkan tidur, justru kesemuanya itu dilakukan pada saat jam kerja. Dampaknya, pekerjaan jadi terlambat  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  waktu  yang  ditentukan.  Durasi  waktu  proyek  jadi bertambah,  tentunya  berpengaruh  pada  penambahan  anggaran  biaya  untuk  membayar  upah tenaga kerja.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  sangatlah  penting  untuk  melakukan  suatu kajian  terhadap  pengukuran  produktivitas  kerja  tukang  pada  pekerjaan  pasangan  dinding  bata merah,  agar  dapat  menjadi  bahan  rekomendasi  bagi  para  kontraktor  pelaksana  proyek  dalam menentukan jumlah hari kerja efektif bagi tukang untuk pekerjaan pasangan dinding bata.
Berdasarkan  argumentasi  pada  latar  belakang,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Menghitung waktu efektif seorang tukang bekerja dalam 1 hari kerja
b. Menghitungproduktivitaskerjatukang  pada  pekerjaan  pasangan  dinding  ½  bata  dengan  hasil jumlah  luasan  dalam  m 2 dengan  beberapa  kondisi  kerja  yaitu  ;  1)  Pekerjaan  dilakukan  sendiri oleh tukang, pada ketinggian 0 - 1,5 m, dalam 1 hari kerja. 2) Pekerjaandilakukan oleh 1 orang tukang  dibantu  oleh  1  orang  pekerja,  pada  ketinggian  0  -  1,5  m,  dalam  1  hari  kerja.  3) Pekerjaandilakukan oleh 1 tukang dibantu oleh 1 orang pekerja, pada ketinggian 1,5 m – 3,0 m, dalam  1  hari  kerja.  4)  Pekerjaandilakukan  oleh  2  orang  tukang  dibantu  oleh  1  orang  pekerja, pada ketinggian 0 - 1,5 m, dalam 1 hari kerja. 5) Pekerjaandilakukan oleh 2 tukang dibantu oleh 1 orang pekerja, pada ketinggian 1,5 m – 3,0 m, dalam 1 hari kerja.

## 2. DASAR TEORI

## 2.1.       Dinding Bata
Dinding  merupakan  salah  satu  elemen  bangunan  yang  membatasi  satu  ruang  dengan ruang lainnya, yangberfungsi : 1)Pembatas ruang luar dengan ruang dalam; 2)Penahan cahaya, hujan, debu,  angin,suara,  dan  sebagainya  yang  bersumber  dari  alam;  3)Pembatas  antar  setiap ruang dalam rumah.
Definisi  batu  bata  menurut  SNI  15-2094-1991,  SII-0021-78  merupakan  suatu  unsur bangunan  yang  diperuntukkan  dalam  pembuatan  konstruksi  bangunanyang  dibuat  dari  tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dibakar cukup tinggi, hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.
Batu bata merah adalah batu buatan dari suatu bahan yang dibuat oleh manusia supaya mempunyai sifat-sifat seperti batu.
Menurut Handoko (2014), Adapun Kelebihan Batu bata : 1)Batu bata merah kedap air sehingga jarang terjadi rembesan pada tembok; 2)Keretakan relatif jarang terjadi; 3)Kuat dan tahan lama; 4)Penolak panas yang baik; 5)Warna yang unik; 6)Harganya Murah.
Kekurangan  Batu  Bata  :  1)Waktu  pemasangannya  lebih  lama  dibandingkan   material   dinding bangunan yang lain; 2)Jika proses pembakarannya kurang matang, bata mudah retak dan pecah; 3)Biaya lebih tinggi dari dinding batako
Gambar 1 . Pekerjaan pasangan bata
Pekerjaan pasangan dinding bata merah merupakan jenis pekerjaan yang membutuhkan tingkat  ketelitian  dan  kerapihan,  karena  sebelum  melakukan  pemasangan  bata  merah,  maka harus dilakukan  pengukuran  seteliti  mungkin  agar  pasangan  bata  merah  tidak  bengkok  namun menjadi rapih dan teratur.

## 2.2. Produktivitas
Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang atau jasa)  dengan masukan sebenarnya. Produktivitas  juga diartikan  sebagai tingkatan efisiensi  dalam  memproduksi  barang-barang  atau  jasa.  Salah  satu  faktor    mendasar  yang diperlukan  untuk  keberhasilan  proyek  konstruksi  dan  mempengaruhi  performansi  kemampuan tenaga  kerja  untuk  bersaing  dalam  industri  konstruksi  yaitu  produktivitas  (Suheryanto,  2014) Ukuran produktivitas  yang paling terkenal berkaitan dengan tenaga kerja yang dapat dihitung dengan  membagi  pengeluaran  oleh  jumlah  yang  digunakan  atau  jam-jam  kerja  orang. (Muchdarsyah  2003).  Metode  pengukuran  yang  digunakan  untuk  mengukur  produktivitas adalah dengan pengukuran tingkat LUR (Labor Utility Rate) dimana pengamatan kepada  setiap pekerja  dan pengukurannya, dilakukan berdasarkan volume pekerjaan yang dihasilkan masing- masing kelompok kerja (Nurhadi, 2015). Faktor Utilitas pekerja (LUR) dapat dihitung  :
Faktor Utilitas pekerja = waktu bekerja efektif + ¼ waktu bekerja kontribusi   X  100%
Pengamatan Total
Pengamatan tota l= waktu efekti f+ waktu kontribusi + waktu tidak efektif Pengukuran  produktivitas  tidak  bisa  dilakukan  secara  akurat  sehingga  pengukuran produktivitas dilakukan dengan cara pendekatan melalui pengamatan, maka pengukuran untuk mendapatkan hasil dalam m 2 /jam dapat dihitung :
Hasil kerja dalam m 2 /jam =  Hasil Kerja Total (m 2 ) Waktu Efektif (Jam)
Dalam  suatu  studi  tim  Universitas  Kristen  Petra  Surabaya,  Jonathan  Hendra  Kusuma, dkk  (2011)  melakukan  penelitian  tentang  perbandingan  produktivitas  pekerja  pada  pasangan dinding bata ringan dan bata merah pada proyek perumahan di Surabaya, menyimpulkan bahwa produktivitas  pasangan  bata  ringan jauh lebih  tinggi  dibanding  dengan  produktivitas  pasangan bata  merah,  diukur  dari  kecepatan  waktu  pemasangan,  namun  tidak  ditinjau  mengenai  ukuran tinggi pasangan dinding yang diukur, hanya membandingkan perbedaan pasangan dinding bata ringan dan bata merah pada lantai 1 dan lantai 2 dari proyek perumahan. Studi yang lain juga
oleh  Toma  Mandani  (2010)  membahas  mengenai  analisis  produktivitas  tenaga  kerja  pada pekerjaan  pasangan  bata,  menghasilkan  bahwa  produktivitas  tenaga  kerja  diukur  melalui perhitungan faktor utilitas pekerja sehingga menyimpulkan bahwa produktivitas seorang pekerja diukur  dari  jumlah  waktu  (dalam  menit)  bekerja  efektif,  namun  tidak  dijelaskan  atau  diukur mengenai berapa luasan m 2 hasil kerja dari pekerja tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Harun Mohamad  (2013) mengemukakan bahwa produktivitas kerja diukur dari tingkat waktu efektif bekerja  dari  kelompok  kerja  tertentu  dalam  sebuah  pekerjaan.  Intinya  bahwa  produktivitas diukur  melalui  waktu  efektif  bekerja  dari  suatu  kelompok  kerja  dalam  melaksanakan  suatu pekerjaan.

## 2.3. Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  sebagai  sumberdaya  manusia  mempunyai  pengertian  sebagai berikut:
1.  Manusia  yang  bekerja  di  lingkungan  suatu  organisasi  (disebut  juga  personil,pekerja,    atau karyawan)
2.  Potensi        manusiawi        sebagai        penggerak        organisasi        dalam        mewujudkan keberadaannya.
3.  Potensi  yang berfungsi  sebagai modal (non material/non finansial)   di dalam organisasi, untuk mewujudkan keberadaan organisasi.
Tenaga  kerja  proyek  konstruksi  adalah  tenaga  kerja  yang  bekerja  dalam  suatu  proyek  yang ditugaskan untuk menjalankan  suatu kegiatan dalam proyek  konstruksi.
Tukang  Bangunan  adalah pekerja  yang  mempunyai  ketrampilan  dalam  bidang membangun  rumah,  membangun  ruko  dan  bangunan  yang  lain.Biasanya  tukang  bangunan dipimpin  oleh  seorang  yang  disebut  Pelaksana,  yang  bekerja  sebagai  pengarah  dan  pengatur pekerjaan dalam proyek .

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  tahap  awal  dilakukan  studi  literatur  dan  jurnal-jurnal  terdahulu yang  memuat  tentang  pembahasan tingkat  produktivitas tenaga  kerja  pada  pekerjaan  pasangan bata merah. Selanjutnya dilakukan survei lokasi proyek ataupun pekerjaan konstruksi bangunan gedung di Kota Manado yang menggunakan bata merah dengan pasangan ½ bata pada pasangan dinding.  Kemudian  dilakukan  Observasi  atau  pengamatan    secara  langsung  terhadap  tukang yang melaksanakan pekerjaan pasangan ½ bata. Pengamatan dilakukan selama jam kerja, mulai dari  jam  08.00  –  17.00  Wita.  Selanjutnya  data  hasil  pengamatan  diolah  dengan  rumus pengukuran produktivitas. Dalam proses survei lokasi, terdapat sekitar 28 lokasi bangunan yang menggunakan  pasangan  dinding  ½  bata,  dengan  mempertimbangkan  beberapa  faktor  seperti waktu  dan  ketersediaan  biaya,  maka  tim  peneliti  menggunakan  metode purposive  sampling untuk menentukan sampel yang akan  diamati. Teknik Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative (Menurut Sugiyono, 2010)
Dengan  metode  ini,  maka  ditentukan  10  lokasi  pengamatan  dengan  pengambilan  data kondisi kerja terbagi dalam 5 kondisi/formasi pekerja yaitu :
a. 1 orang Tukang (bekerja pada ketinggian 0-1,5m)
b. 1 Tukang + 1 Pekerja (bekerja pada ketinggian 0-1,5m)
c. 1 Tukang + 1 Pekerja (bekerja pada ketinggian 1,5m-3m)
d. 2 Tukang + 1 Pekerja (bekerja pada ketinggian 0-1,5m)
e. 2 Tukang + 1 Pekerja (bekerja pada ketinggian 1,5m-3m)
Daftar  Lokasi  Pengamatan  :1)RumahKost  (Teling  atas);  2)Toko  (Pomorow);
3)Perumahan  Poligriya  Permai;  4)Pembangunan  Rumah  pribadi  di  Wonasa  Tengah; 5)RumahKost  di  Teling  Tingkulu;  6)Rumah  Kost  di  Rike;  7)Gedung  ampiteater;  8)Ruko  di Paal 2; 9)Ruko di Banjer; 10) Gedung Sport Centre Unsrat.

## 3.1. Pengambilan data
Proses  pengambilan  data  pengukuran  produktivitas  akan  dilakukan  pengamatan langsung  di  lapangan  selama  jam  kerja,  mulai  dari  jam  08.00  pagi  sampai  jam  17.00. Pengambilan data dengan menggunakan bantuan Stopwatch, meteran dan tabel pengisian data.

## 3.2. Teknik analisis data
Teknik analisis dataakan menggunakan rumus-rumus perhitungan produktivitas :
1. Faktor Utilitas pekerja = waktu bekerja efektif + ¼ waktu bekerja kontribusi   X100%
Pengamatan Total
2. Pengamatan total = waktu efektif + waktu kontribusi + waktu tidak efektif
3. Hasil kerjadalam m 2 /jam =  Hasil Kerja Total (m 2 )
Waktu Efektif (Jam)

## 3.3. Bagan Alir Penelitian
Gambar 2 . Bagan alir penelitian

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Data Hasil Observasi
Dari hasil observasi/pengamatan langsung di lapangan, diperoleh data sebagai berikut :
Tabel  4.1. Hasil Data Penelitian Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 08.00 – 12.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Waktu :
a. Efektif =  waktu  tukang  bekerja  menyusun  bata  secara  efektif  tanpa  henti.  (gunakan stopwatch dari awal tukang bekerja, hentikan saat dia berhenti)
b. Kontributif =waktu  saat  tukang  membaca  gambar,  menerima  instruksi  kerja,  angkat peralatan  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan,  diskusi  pekerjaan,  menunggu  sambil tidak bekerja
c. Waktu  tidak  efektif =meninggalkan  zona  kerja  saat  jam  kerja,  ke  toilet,  duduk merokok, mengobrol tidak berhubungan dengan pekerjaan.
Perhitungan LUR (Labour Utility Rate) atau Faktor Utilitas tenaga kerja Menggunakan Rumus : LUR  =Waktu Efektif + ¼.waktu Kontributif    X   100%
Waktu Total Pengamatan
Contoh  perhitungan  Hasil  kerjadalam    m 2 /jam      dan  perhitungan  Labour  Utility  Rate  (LUR) Faktor Utilitas pekerja :
Pengambilan  data  pada  jam  08.00-12.00    (Sesi  1)  untuk  pekerjaan  dengan  kondisi  kerja  1 tukang, pada ketinggian 0-1,5m, pada lokasi Rumah Kost Teling Atas :
Dik : Waktu Efektif = 185 menit (3,083 Jam) Waktu Kontributif =   43 menit (0,716 Jam) Total waktu pengamatan = 240 menit (4 Jam) Dit : a. Hasil Kerjadalam m 2 /Jam b. LUR Peny :  a. Hasil Kerjadalam m 2 /Jam  =Hasil Kerja Total (m 2 )    =    4,5 m 2 =  1,45 m 2 /Jam Waktu Efektif (jam)           3,083 jam
b. LUR  =WaktuEfektif + ¼.waktu KontributifX 100% = 185 menit + ¼. 43 menit   = 81,56 %
Waktu Total Pengamatan 240 menit
Tabel 4.2. Hasil Data Penelitian Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 08.00 – 12.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel  4.3. Hasil Data Penelitian
Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul08.00 – 12.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel  4.4. Rekapitulasi Total Data Penelitian
Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 08.00 – 12.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel 4.5. Hasil Data Penelitian Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 13.00 – 17.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel  4.6. Hasil Data Penelitian
Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 13.00 – 17.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel 4.7. Hasil Data Penelitian
Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 13.00 – 17.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel 4.8. Rekapitulasi Total Data Penelitian
Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 13.00 – 17.00 Pada Ketinggian 0- 1,5m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel  4.9. Hasil Data Penelitian
Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 08.00 – 12.00 Pada Ketinggian 1,5m-3,0m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel  4.10. Hasil Data Penelitian Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 08.00 – 12.00 Pada Ketinggian 1,5m-3,0m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel 4.11. Rekapitulasi Total Data Penelitian Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 08.00 – 12.00 Pada Ketinggian 1,5m-3,0m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel 4.12. Hasil Data Penelitian
Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 13.00 – 17.00 Pada Ketinggian 1,5m-3,0m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel 4.13. Hasil  DataPenelitian Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 13.00 – 17.00 Pada Ketinggian 1,5m-3,0m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit
Tabel 4.14. Rekapitulasi Total Data Penelitian Menurut Ukuran Rentang Waktu Pengambilan Data (Pukul 13.00 – 17.00 Pada Ketinggian 1,5m-3,0m) Waktu Total Pengamatan = 4 jam atau 240 menit

## 4.2. Rekomendasi
Waktu  efektif  bekerja  dan  jumlah  hasil  luasan  pasangan  bata  dalam  m 2 lebih  banyak jika  pekerjaan  dilakukan  oleh  tukang  dan  dibantu  seorang  pekerja.  Sedangkan  waktu  efektif bekerja dan jumlah hasil luasan pasangan bata dalam  m 2 lebih sedikit jika pekerjaan dilakukan sendiri oleh tukang.

## 5. KESIMPULAN
Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Jumlah  waktu  efektif  dan  jumlah  luasan  dalam  m2  yang  berbeda  antara  pekerjaan pasangan dinding bata yang dilakukan seorang tukang dan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dibantu seorang pekerja.
2. Waktu efektif bekerja dan jumlah hasil luasan pasangan bata dalam m 2 lebih banyak jika pekerjaan dilakukan oleh tukang dan dibantu seorang pekerja.
3. Waktu efektif bekerja dan jumlah hasil luasan pasangan bata dalam m 2 lebih sedikit jika pekerjaan dilakukan sendiri oleh tukang.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Handoko,  D.,  2014, Studi  Kekuatan  Pasangan  Batu  Bata  Pasca  Pembakaran Menggunakan  Bahan    Additive  Abu  Sekam  Padi ,  Skripsi,  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung
[2] Harun  Moh.  2013. Analisa  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Pada  Pekerjaan  Konstruksi Gedung ; Jurnal Ilmiah Mitsu Universitas Wiraraja Sumenep Vol. 1 No. 2 Oktober 2013.
[3] Jonathan  Hendra  Kusuma,  dkk,  2011, Perbandingan  Produktivitas  Pekerjaan  Pasangan Dinding  Bata  Ringan  dan  Bata  Merah  pada  Proyek  Perumahan  di  Surabaya , Jurnal Teknik Sipil Universitas Kristen Petra Surabaya
[4] Mandani Toma , 2010, Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Pasangan Bata , Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta
[5] Muchdarsyah. 2003. Produktivitas Apa Danbagaimana . Jakarta : BumiAksara
[6] Nurhadi, A., Suryanto, M., 2015, Perbandingan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
Pada Jam Kerja Reguler dan Jam Kerja Lembur Pada Pembangunan Gedung Bertingkat di Surabaya ; Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Vol. 1 Nomor 1/Rekat/15 (2015) PP.27-32
[7] Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D ; Penerbit CV Alfabeta, Bandung
[8] Suheryanto, Sekarsari, J., 2014. Peninjauan Kembali Produktivitas Kelompok  Tukang Batu di Lapangan Terhadap Analisa SNI 2007 Pada Pekerjan Bangunan; Jurnal Sipil Vol.14. No.2 September 2014 : 98-110
[9] SNI 15-2094-1991, SII-0021-78, Definisi Bata Merah.