## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JARINGAN FIBER OPTIC JALUR UDARA PT. WISUANDHA NETWORK GLOBALINDO DI KABUPATEN BULELENG
RA Enten Rahindrasti Purbodiningrat 1* , I Nyoman Yudi Anggara Wijaya 2 , I Gede Juliana Eka Putra 3 1,2,3 Program Studi Informatika, Universitas Primakara email : entinra@gmail.com 1
Abstrak: Dalam  menghadapi  pertumbuhan  internet  yang  pesat  di  Bali,  PT  Wisuandha  Network  Globalindo  memandang perlunya membangun infrastruktur jaringan fiber optic sendiri sebagai langkah strategis untuk mengatasi tuntutan bandwidth yang  semakin tinggi  dan  meningkatkan  kestabilan  jaringan.  Sebagai  perusahaan  penyedia jasa  internet yang  berkomitmen, mereka mengambil inisiatif untuk mengajukan perizinan pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic dengan jalur udara. Proyek  ini  melibatkan  proses  dari  pengajuan  perizinan  hingga  implementasi  teknis  yang  dijalankan  secara  sistematis  dan terstruktur sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Untuk mencapai tujuan proyek, PT Wisuandha Network Globalindo akan melibatkan semua pihak terkait, mematuhi regulasi yang berlaku, dan memastikan keandalan serta keamanan infrastruktur yang dibangun. Dengan memanfaatkan skema perizinan yang telah diterapkan di Kabupaten Buleleng, diharapkan proyek ini dapat meningkatkan akses internet yang handal, memperkuat konektivitas, dan mendukung pertumbuhan teknologi informasi di Bali. Fokus  utama  proyek  adalah  pada  analisis  hasil  pelaksanaan,  termasuk  penyesuaian  teknis  yang  diperlukan  dan  kesesuaian proses dengan timeline. Meskipun mengalami perubahan signifikan selama pelaksanaan, proyek berhasil diimplementasikan sesuai regulasi dengan perbedaan rute jalur awal dan akhir, melibatkan 9 ruas jalan, 42 tiang, dan panjang tarikan sepanjang 5.052 meter dalam waktu total 10 bulan.
Kata Kunci : Infrastruktur, Jaringan, Fiber Optic.
Abstract:  In addressing  the  rapid  growth  of  the internet  in Bali,  PT  Wisuandha  Network  Globalindo sees the  necessity of constructing its own fiber optic network infrastructure as a strategic move to meet the increasing demands for bandwidth and enhance network stability. As a committed internet service provider, they have taken the initiative to apply for permits for the development of aerial fiber optic network infrastructure. This project involves processes from permit application to technical implementation,  executed  systematically  and  structured  in  accordance  with  applicable  technical  standards.To  achieve  the project's goals, PT Wisuandha Network Globalindo will involve all relevant parties, adhere to applicable regulations, and ensure the reliability and security of the infrastructure being built. By leveraging the permitting scheme already implemented in  Buleleng  Regency,  it  is  anticipated  that  this  project  will  improve  reliable  internet  access,  strengthen  connectivity,  and support the growth of information technology in Bali. The primary focus of the project is on analyzing implementation results, including necessary technical adjustments and ensuring process alignment with the timeline. Despite undergoing significant changes during implementation, the project was successfully executed in accordance with regulations, involving differences in the initial and final route paths, encompassing 9 road segments, 42 poles, and a cable length of 5,052 meters over a total duration of 10 months.
Keywords : Infrastructure, Network, Fiber Optic

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  pertumbuhan industri  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di Indonesia  mengalami  peningkatan  signifikan.  Lebih dari  sekadar  mendukung  proses  bisnis,  teknologi informasi  kini memiliki peran utama dalam menjaga kelangsungan usaha. Penggunaan internet mengalami pertumbuhan  yang  signifikan,  dengan  mayoritas individu  mengaksesnya  melalui  berbagai  perangkat seperti desktop, ponsel, dan tablet [1]. Didukung dari survey  yang  dilakukan  oleh  Asosiasi  Penyelenggara Internet Indonesia penyerapan internet mencapai 78% dari  total  populasi  pada  tahun  2023,  yaitu  sekitar 215.626.156  jiwa  dari  275.773.901  jiwa  [2]. Meskipun  demikian,  perkembangan  teknologi  yang pesat  mengakibatkan  keterbatasan  infrastruktur  yang ada,  terutama  dalam  hal  kecepatan  dan  stabilitas jaringan.  Penggunaan  teknologi  wireless  dengan antena ke rumah – rumah, yang sebelumnya dianggap baik,  kini  dianggap  tidak  lagi  efektif  mengingat tuntutan bandwidth yang semakin tinggi [3].
Dalam  konteks  ini,  keberadaan  infrastruktur jaringan  fiber  optic  menjadi  sangat  penting  untuk memenuhi  kebutuhan  konektivitas  internet  yang handal  di  masyarakat  modern.  PT  Wisuandha Network  Globalindo,  yang  telah  mendapatkan  izin resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, merasa  penting  untuk  mengikuti  perkembangan teknologi  terkini  dan  setiap  tahun  berkomitmen mengembangkan jaringan sesuai kesepakatan dengan Kominfo  [4][5].  Dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan infrastruktur  digital  di  Indonesia,  perusahaan  ini mengajukan izin pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic dengan jalur udara hingga implementasi di Kabupaten Buleleng. Proses ini melibatkan pengajuan izin  ke  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP),  dengan  langkah- langkah berikutnya termasuk rekomendasi teknis oleh Bidang  Bina  Marga  dan  implementasi  seperti penanaman  tiang  dan  penarikan  kabel  fiber  optic sesuai timeline yang diajukan [6].
Dalam  proyek  ini  PT  Wisuandha  Network Globalindo berkomitmen untuk melakukan pengembangan di  daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan  komitmen  tahunan  Kominfo.  Dengan kolaborasi yang kami lakukan antar sektor swasta dan pemerintah,  diharapkan  mampu  menciptakan  solusi yang  handal  dan  efisien  untuk  memenuhi  kebutuhan internet masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Adapun  beberapa  istilah  yang  akan  penulis  gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut,
1. Internet
Internet  adalah  jaringan  global  yang  terdiri  dari jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan  protokol  komunikasi  standar.  Ini memungkinkan  pertukaran  informasi,  komunikasi, dan  akses  ke  berbagai  layanan  online.  Internet merupakan  jaringan  yang  sangat  besar  dan  luas, mencakup jutaan komputer dan perangkat terkoneksi di seluruh dunia.
2. Fiber Optic
Fiber  optic  adalah  teknologi  transmisi  data  yang menggunakan  serat  kaca  atau  plastik  sebagai  media untuk  mentransmisikan sinyal cahaya. Sinyal cahaya ini  dapat  membawa  data  dalam  bentuk  informasi digital  dengan  kecepatan  tinggi.  Fiber  optic  dikenal karena  kemampuannya  untuk  mentransmisikan  data dengan  kecepatan  tinggi  dan  kapasitas  yang  besar serta keandalannya.
3. Infrastruktur Jaringan
Infrastruktur  jaringan  merujuk  pada  elemen-elemen fisik  dan  non-fisik  yang  membentuk  dasar  atau kerangka  kerja  untuk  penyelenggaraan  jaringan komunikasi.  Ini  melibatkan  perangkat  keras  (seperti router,  switch,  kabel)  dan  perangkat  lunak  (seperti protokol  dan  aplikasi)  yang  diperlukan  untuk menyediakan konektivitas dan layanan jaringan.
4. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Izin pemanfaatan ruang milik jalan adalah izin resmi yang diperlukan untuk menggunakan sebagian ruang di atas atau di sepanjang jalan umum untuk keperluan tertentu,  seperti  penanaman  infrastruktur  jaringan seperti  kabel  fiber  optic.  Izin  ini  dikeluarkan  oleh otoritas  yang  berwenang  dan  seringkali  melibatkan proses pengajuan dan persetujuan tertentu.
5. DPUPR Kabupaten Buleleng
DPUPR  Buleleng  merujuk  pada  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng. Ini adalah  instansi  pemerintah  daerah  yang  bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan  pekerjaan  umum  serta  tata  ruang  di Kabupaten  Buleleng,  termasuk  dalam  konteks  ini terkait dengan pemberian izin dan rekomendasi teknis.
6. DPMPTSP Kabupaten Buleleng
DPMPTSP Buleleng adalah singkatan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  Buleleng.  Dinas  ini  bertanggung  jawab untuk memberikan pelayanan perizinan dan penanaman  modal  secara  terpadu,  mencakup  proses pengajuan izin untuk proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic.
7. PT Wisuandha Network Globalindo
PT Wisuandha Network Globalindo, yang dikenal dengan  merek  WNGNet,  didirikan  pada  tahun  2014 oleh  Bapak  Wimantra  Wisuandha  dan  berlokasi  di Jalan  Mawar  No.  40  Delod  Peken  Tabanan  Bali. Perusahaan  ini  bergerak  dalam  bidang  Jasa  Internet Provider, Jasa Multimedia, Jasa Jaringan
Telekomunikasi,  dan  kegiatan  usaha  terkait.  Sejak tahun  2019,  WNGNet  telah  memperoleh  Izin Penyelenggara  Jasa  Internet  dan  Izin  Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Dengan lebih dari 500 pelanggan tetap, beberapa reseller  yang  terdaftar,  dan  kemitraan  dengan  desa- desa,  terutama  di  area  Tabanan,  WNGNet  telah membangun  kehadiran  yang  signifikan  di  industri tersebut.  Perusahaan  ini  terus  berkomitmen  untuk menyediakan  layanan  internet,  multimedia,  dan jaringan  telekomunikasi  dengan  standar  kualitas tinggi.

## METODE
1. Alur Perizinan
Adapun tahapan / alur Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk keperluan fiber optic adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Alur izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
a. Permohonan
Sebelumnya  pemohon  datang  ke  kantor  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  Kabupaten  Buleleng  untuk  mendapat blangko  persyaratan  pengajuan  berdasarkan  jenis perizinan yang dicari. Pada tahap ini perusahaan akan mengajukan surat permohonan.
b. Pemenuhan Persyaratan Administrasi
Pada tahap ini setelah mendapat blangko akan tertera persyaratan  administrasi  apa  saja  yang  perlu dipersiapkan untuk pengajuan. Disini perusahaan akan menyerahkan berkas identitas pemohon dan perusahaan beserta kelengkapan lainnya.
c. Delegasi Pengajuan ke DPUPR
Setelah  permohonan  dan  data  perusahaan  sudah masuk  ke  database  DPMPTSP  maka  berkas  akan diteruskan  ke  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan Ruang  (DPUPR)  Kabupaten  Buleleng  untuk  diminta melengkapi  data  rencana  pembangunan  infrastruktur yang akan diajukan oleh perusahaan. Pada proses ini perusahaan  akan  menyerahkan  rencana  ruas  jalan yang  akan  dilalui  dan  disesuaikan  dengan  wilayah jalan milik kabupaten dan bukan nasional.
d. Syarat Teknis
Pada proses ini rute ruas jalan yang akan dilalui sudah sesuai dan bisa mulai melengkapi persyaratan teknis. Persyaratan  yang  diminta  sesuai  peraturan  yaitu dengan melampirkan gambar lokasi, detail pelaksanaan, denah ruas jalan, implementasi penanaman  tiang,  dan  time  schedule  pengerjaan dibina oleh bagian Bina Marga [7].
e. Penerbitan Rekomendasi Teknis
Setelah  selesai  melakukan  perencanaan  maka selanjutnya akan dilakukan survey lapangan oleh team dari Bina Marga untuk menentukan kelayakan kondisi lapangan untuk implementasi penambahan tiang fiber optic.  Jika  dirasa  sudah  memenuhi  kriteria  maka menunggu  proses  untuk  mendapat  rekomendasi teknis.
f. Review Berkas oleh DPMPTSP
Setelah proses teknis dari DPUPR sudah selesai maka berkas pengajuan akan dikembalikan ke DPMTSP dan akan  di  review  lebih  lanjut.  Disana  perusahaan  akan diminta melampirkan garansi bank sebagai komitmen mengembalikan kondisi jalan ke keadaan semula.
g. Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
Setelah  seluruh  berkas  sudah  sesuai  dan  jaminan sudah  diserahkan  maka  tinggal  menunggu  Izin Pemanfaatan Ruang milik Jalan yang sudah di  tanda tangan oleh dinas.
h. Implementasi
Setelah proses perizinan selesai dan Izin sudah terbit maka  perusahaan  diperbolehkan  memulai  proyek pembangunan  infrastruktur  sesuai  dengan  time  line yang sudah direncanakan sebelumnya.
2. Teknik Pengumpulan data
Teknik  pengumpulan  data  yang  sesuai  sangat mempengaruhi  kecepatan  dan  ketepatan  penerapan dalam  proyek.  Semakin  cepat  penulis  mendapatkan
sumber  data  yang  valid  maka  semakin  cepat  pula proses perizinan berjalan, adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan yaitu:
a. Survey Lapangan
Dilakukan dengan penulis terjun langsung kelapangan untuk melihat potensi suatu daerah apakah memungkinkan  untuk  pengajuan  penanaman  tiang. Karena sebagian daerah menolak adanya penanaman tiang  baru  di  daerahnya.  Disini  diperlukan  juga komunikasi  antara  penulis  sebagai  perwakilan perusahaan dengan pihak desa atau banjar untuk hasil yang lebih valid.
b. Analisis Dokumen
Penulis  akan  mempelajari  draft  atau  contoh  berkas dari  Dinas  Perizinan  dan  mulai  menyusun  berkas  – berkas  yang  diperlukan.  Penulis  disini  juga mempelajari  regulasi  dan  mencari  referensi  yang sesuai dengan pengajuan.
c. Pemetaan Geografis (GIS)
pada  proses  ini  penulis  melakukan  mapping  area berdasarkan potensi kepadatan penduduk dan analisis topografi melalui google earth untuk mengetahui rute jaringan fiber optic.
d. Wawancara
Pada tahap ini penulis melakukan wawancara kepada direktur  WNGNet  sebagai  pemegang  keputusan perusahaan  untuk  memberikan  persetujuan  sesuai dengan  berkas  yang  sudah  disusun  apakah  sudah sesuai dengan keperluan perusahaan atau belum. Dan wawancara  juga  dilakukan  oleh  penulis  pada  tenaga ahli  disini  staff  DPMPTSP  dan  DPUPR  sebagai instansi  yang  bertanggung  jawab  atas  perizinan  dan penataan ruang milik jalan untuk  mendapat referensi dari  penyedia  jasa  yang  sebelumnya  pernah melakukan pengajuan yang sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Permohonan Pada  proses  ini  penulis  mengajukan  surat permohonan  secara  langsung  ke  kantor  Dinas Penanaman  Modal  dan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu  (DPMPTSP)  Kabupaten  Buleleng  yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No.72 sesuai dengan contoh surat permohonan yang diminta.
2. Pemenuhan Persyaratan Administrasi Pada persiapan administratif ini penulis mengumpulkan berkas permohonan sesuai dengan list  persyaratan  yang  diminta  oleh  DPMPTSP. Untuk proses kelengkapan administrasi Kabupaten Buleleng  sudah  menggunakan  sistem  yaitu siajaib.bulelengkab.go.id  yang  sebelumnya  perlu mendaftarkan  diri  terlebih  dahulu  ke  kantor perizinan  Kabupaten  Buleleng.  Adapun  berkas  – berkas  yang  harus  dipersiapkan  adalah  sebagai berikut:
Gambar 2. Berkas Administrasi
Sumber https://siajaib.bulelengkab.go.id/
3. Delegasi Pengajuan ke DPUPR Adapun berkas yang sudah diajukan melalui portal siajaib.bulelengkab.go.id  akan  diteruskan  ke DPUPR  dan  perusahaan  akan  dihubungi  untuk selanjutnya bisa melakukan survey on site bersama dengan  penulis  dan  team  teknis  didampingi  oleh pihak DPUPR [11]. Jika saat survey ada perubahan ruas  jalur  yang  di  setujui  maka  penulis  akan mengajukan  ulang    berkas  permohonan  sesuai dengan  ruas  jalan  yang  disetujui.  Pada  tahap  ini penulis juga akan melakukan followup ke DPUPR mengenai kelanjutan proses pengajuan perizinan.
4. Syarat Teknis Setelah  survey  dilakukan  dan  ruas  jalan  yang diajukan sudah disetujui  maka penulis akan mulai mempersiapkan  kelengkapan  perencanaan  teknis. Dengan  tetap  sesuai  izin  usaha  yang  dimiliki perusahaan  sesuai  dengan  peraturan  daerah Kabupaten Buleleng [9]. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut,
a. Detail Jalur Total penarikan sepanjang 9.230 meter dan 87 tiang adapun ilustrasi seperti gambar dibawah ini.

## Gambar 3. Rute Pengajuan
Adapun  rute  pengajuan  yang  diajukan  saat pengajuan  awal  yaitu  ruas  jalan  Dewi  Sartika sepanjang  523  meter  dengan  jumlah  3  tiang,  ruas jalan Udayana sepanjang 199 meter dengan jumlah 1 tiang, ruas jalan Sahadewa sepanjang 499 meter dengan  jumlah  4  tiang,  ruas  jalan  Gatot  Kaca sepanjang  94  meter  dengan  jumlah  1  tiang,  ruas Jalan Bisma sepanjang 568 meter dengan jumlah 5 tiang,  ruas  jalan  Parikesit  II  sepanjang  404  meter dengan  jumlah  2  tiang,  ruas  jalan  Parikesit sepanjang  122  meter  dengan  jumlah  1  tiang,  ruas jalan  Srikandi  sepanjang  1.670  meter  dengan jumlah  16  tiang,  ruas  gang  Wijaya  Utama sepanjang  724  meter  dengan  jumlah  7  tiang,  ruas jalan Bangah Panji sepanjang 1.194 meter dengan jumlah 13 tiang, ruas jalan Kartika sepanjang 132 meter  dengan  jumlah  2  tiang,  ruas  jalan  Ketut Cakra sepanjang 247 meter dengan jumlah 4 tiang, ruas  jalan  Ki  Barak  Panji  sepanjang  601  meter dengan  jumlah  6  tiang,  ruas  jalan  Serma  Karma sepanjang  375  meter  dengan  jumlah  4  tiang,  ruas jalan  Kumba  Karna  sepanjang  782  meter  dengan jumlah 7 tiang, ruas jalan Toya Anakan sepanjang 397 meter dengan jumlah 6 tiang, ruas jalan Jalak Putih sepanjang 431 Meter dengan jumlah 4 tiang dan ruas jalan Weda Purana sepanjang 330 Meter dengan jumlah 2 tiang.
Namun  setelah  dilakukan  pengecekan  lapangan oleh team DPUPR bagian bina marga ada beberapa ruas  jalan  yang  tidak  sesuai  standar  perizinan pemanfaatan  ruang  milik  jalan  sehingga  rute dialihkan menjadi 9 ruas jalan dan 42 tiang dengan penarikan  sepanjang  5.052  meter  dari  total pengajuan  11.344  meter.  Sisa  penarikan  sejauh 6.292 meter sisa nya hingga saat ini masih belum di implementasi  dalam  waktu  dekat  sesuai  dengan kebijakan  perusahaan.  Adapun  detail  rute  adalah sebagai berikut,

## Gambar 4. Total Implementasi Jalur
Adapun rute implementasi yang dilakukan yaitu ruas jalan Serma Karma tarikan kabel sepanjang 929 meter dengan 9 tiang, ruas jalan Baktisegara – Bhuana Kerta tarikan kabel sepanjang 2.866 meter dengan 17 tiang, ruas  jalan  Sambangan  –  Desa  Panji  tarikan  kabel sepanjang  1.257  meter  dengan  16  tiang,  ruas  jalan Srikandi  tarikan  kabel  sepanjang  3.150  meter,  ruas Jalan  Laksamana  sepanjang  280  meter,  ruas  jalan Pahlawan  sepanjang  230  meter,  ruas  jalan  Parikesit sepanjang 542 meter, ruas jalan Bisma sepanjang 970 meter dan ruas jalan Pramuka sepanjang 1.110 meter.
b. Penerbitan Rekomendasi teknis DPUPR
Setelah  seluruh  berkas  pembaharuan  pengajuan sudah  disetujui  maka  selanjutnya  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Buleleng akan  mengeluarkan  Rekomendasi  teknis  untuk selanjutnya  sebagai  bahan  pertimbangan  DPMPTSP mengeluarkan  izin  pemanfaatan  ruang  milik  jalan. Berikut  merupakan  rekomendasi  teknis  yang dikeluarkan oleh DPUPR Kabupaten Buleleng. Detail akan penulis lampirkan pada lampiran berkas.
Gambar 5. Rekomendasi Teknis DPUPR Kabupaten Buleleng
c. Review berkas oleh DPMPTSP Setelah rekomendasi teknis sudah diterbitkan maka selanjutnya berkas akan di review oleh DPMPTSP dan  penulis  diminta  untuk  melengkapi  Bank Garansi  sebagai  komitmen  perusahaan  untuk  bisa mengembalikan  kondisi  jalan  ke  kondisi  semula. Namun pada implementasinya cukup melampirkan surat pernyataan.
d. Izin pemanfaatan ruang milik jalan
Setelah  selesai  di  review  oleh  DPMPTSP  maka selanjutnya  akan  penulis  akan followup secara berkala  untuk  memantau  proses  pengajuan perizinan hingga ijin diterbitkan. Berikut merupakan  Izin  Pemanfaatan  Ruang  Milik  Jalan yang  di  keluarkan  oleh  DPMPTSP  Kabupaten Buleleng.  Detail  akan  penulis  lampirkan  pada lampiran berkas.
Gambar 6. Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan
e. Implementasi Adapun  beberapa  tahap  implementasi  proyek adalah sebagai berikut,
1. Penanaman Tiang Penanaman  tiang  dilakukan  oleh  team  teknis WNGNet  secara  bertahap  sesuai  dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Tiang fiber optic diproduksi sendiri oleh teknisi WNGNet.
Gambar 7. Desain Spesifikasi Tiang
Dan berikut merupakan hasil implementasi oleh team teknis dilapangan.

## Gambar 8. Hasil Tiang
Penggalian dan penanaman tiang dilakukan setelah persiapan selesai dilakukan maka penanaman tiang dimulai  berurutan  secara  bertahap  pada  masing  – masing  ruas  jalan.  Dalam  satu  hari  teknisi  bisa memproses hingga 10 tiang.
Gambar 9. Proses Penanaman Tiang
2. Pengecoran Tiang Pengecoran  tiang  dilakukan  setelah  tiang  sudah ditanam  dan  dibuatkan  lubang  sesuai  dengan spesifikasi standar seperti berikut,

## Gambar 10. Metode Pengecoran
Proses pengecoran umumnya memerlukan waktu 3 hari hingga cor kering dan mampu menopang tiang. Proses  pengecoran  dilakukan  oleh  team  teknis WNGNet.  Berikut  dokumentasi  saat  pengecoran tiang dilakukan,

## Gambar 11. Pengecoran Tiang
3. Penarikan Kabel Jenis kabel  yang digunakan oleh WNGNet  adalah kabel udara dengan jenis kabel 2, 4, 6, 12 maupun 24 core sesuai  dengan kebutuhan. Adapun contoh kabel yang digunakan adalah sebagai berikut,
Gambar 12. Spesifikasi kabel

## Sumber Google
Setelah  penanaman  tiang  selesai  dilakukan  maka tahap selanjutnya teknisi akan melakukan penarikan kabel secara bertahap. Rata – rata kabel yang  ditarik  sesuai  dengan  panjang  kabel  per  roll nya. Misal kabel 4 core 1 roll nya 2km maka pada hari itu akan ditarikkan sejauh 2km dan dilanjutkan keesokan harinya.

## Gambar 13. Dokumentasi Penarikan Kabel
Pada  penarikan  kabel  ini  teknisi  tidak  hanya melakukan  penarikan  saja  tetapi  sekaligus pemasangan  Optical  Distribution  Point  (ODP) adapun sebaran ODP 4 pcs di Jalan Serma Karma, 8  pcs  di    ruas  jalan  Baktisegara  –  Bhuana  Kerta dan 4 pcs di ruas jalan sambangan.
4. Penyambungan dan Pengetesan Penyambungan  dan  pengetesan  dilakukan  bisa dengan cara bertahap per kilo  penarikan atau bisa juga  dilakukan  setelah  semua  ruas  jalan  sudah  di tarik.  Dalam  kasus  ini  penyambungan  dilakukan
per kilo penarikan secara bertahap yaitu pada hari yang sama saat teknisi melakukan penarikan kabel fiber.  Adapun  dokumentasi  penyambungan  dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar 14. Penyambungan Kabel Fiber Optic
Setelah  kabel  sudah  selesai  ditarik  dan  disambung maka  selanjutnya  dilakukan  pengetesan  di  ODP terdekat  menuju  jalur  yang  sudah  disambung sebelumnya.  Pengetesan  kabel  sudah  tersambung dengan  baik  atau  tidak  ditandai  dari  redaman  yang didapat.  redaman  yang  bisa  diterima  tiap  perangkat berbeda – beda. Untuk kebutuhan ftth rata – rata -16 dBm hingga -25 dBm.
Gambar 15. Hasil Pengetesan

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Proyek teknologi jaringan pembangunan infrastruktur jaringan fiber optic jalur udara  PT  Wisuandha  Network  Globalindo  di Kabupaten  Buleleng  berlangsung  selama  10  bulan dengan fokus dari perencanaan hingga implementasi. Terdapat  perubahan  pada  saat  implementasi  karena kondisi  jalan  yang  tidak  memenuhi  standar  untuk pembangunan tiang fiber, meskipun sudah mendapatkan  rekomendasi  teknis  dari  bidang  Bina Marga.  Pendekatan  Manajemen  Proyek  Teknologi Informasi  dan  prinsip  Jaringan  Komputer  serta Sistem  Distribusi  membantu  penulis  merancang infrastruktur  yang  mendukung  konektivitas  handal. Dukungan  dari  DPMPTSP  dan  DPUPR  Kabupaten Buleleng, serta PT Wisuandha Network Globalindo, memastikan  kelancaran  proyek  ini.  Kesimpulan  ini menegaskan  bahwa  proyek  ini  berhasil  dijalankan dan layak untuk diimplementasikan secara luas.
Saran pada PT Wisuandha Network Globalindo agar bisa mempelajari regulasi masing – masing  daerah  untuk  pengembangan  selanjutnya. Melakukan  pemantauan  secara  berkala,  lebih  bisa mengoptimalkan sumber daya manusia, anggaran dan waktu.  Perluas  kolaborasi  dengan  pihak  eksternal atau  komunitas  seperti  sesama  ISP  yang  ada  di  bali untuk  bisa  memahami  regulasi  di  daerah  yang berbeda.  Saran  untuk  peneliti  selanjutnya  adalah dengan  melakukan  lebih  banyak  research  secara berkala  dan  mencari  update  proses  pengajuan  yang relevan saat ini agar proses bisa berjalan lebih cepat. Mempelajari  lebih  lanjut  mengenai  pembagian wilayah antara PU Nasional, Provinsi dan Kota juga bisa  mempermudah  dalam  pengajuan  –  pengajuan pengembangan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Juliana Eka Putra, I Gede & Setiawan, I & Lodinata, I. (2021).  MANAJEMEN  PROJEK  TEKNOLOGI INFORMASI PENGEMBANGAN WEBSITE UMKM  PMAM  BALI.  Smart  Techno  (Smart Technology,  Informatics  and  Technopreneurship).  3. 13-23. 10.59356/smart-techno.v3i1.30.
[2]  “Survey Penetrasi dan Perilaku Internet 2023 Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII).”
[3]  “Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pemanfaatan Infrastruktur Telekomunikasi.”
[4]  “Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Izin  Usaha Penyelenggaraan Telekomunikasi.”
[5]  “Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.”
[6]  “Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor: 20/PRT/M/2010  tentang  Pedoman  Pemanfaatan  dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.”
[7]  Pertimbangan  Teknis  Pemanfaatan  dan  Penggunaan Ruang  Milik  Jalan  Untuk  Pembangunan  Jaringan Utilitas. 2023.
[8]  “Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  1 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.”
[9]  “Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  3 Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Daerah  Nomor  02  Tahun  2012  Tentang  Perizinan, Tambahan  Lembaran  Daerah  Kabupaten  Buleleng Tahun 2017 Nomor 03.”
[10]  “Peraturan  Daerah  Kabupateng  Buleleng  Nomor  9 Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  Buleleng  Tahun  2013-2033,  (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 06).”
[11]  “Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  21  Tahun  2022 Tentang  Pendelegasian  Wewenang  Penyelenggaraan Pelayanan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah  dan  Non Perizinan  dari  Bupati  Kepada  Kepala  Dinas Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu.”