## http://jurnal.polimdo.ac.id/

## Jurnal TEKNIK SIPIL TERAPAN

## Analisis Waste Material Besi dalam Upaya Pengendalian Sisa Material Konstruksi
Ni Kadek Sri Ebtha Yuni 1 , Ni Putu Indah Yuliana 2 , I Komang Sudiarta 3
Manajemen Proyek Konstruksi, Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bali, Badung 1,2,3 E-mail: ebthayuni@pnb.ac.id

## Abstrak
Setiap proyek konstruksi akan selalu memunculkan dampak yang positif dan negatif, satu dampak  negatif  yang  muncul  akibat pembangunan adalah  munculnya  sisa  material  konstruksi atau yang disebut dengan construction waste yang dapat memicu permasalahan baru. Terjadinya waste  ini  tidak  dapat  dibiarkan  begitu  saja  karena  dapat  mengganggu  proses  pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dan merugikan bagi pemilik atau kontraktor sendiri. Hal ini akan  memakan  banyak  tempat  di  dalam  area  proyek  yang  terbatas,  sehingga  perlu  dilakukan penanganan yang serius, yang sudah tentu hal ini akan semakin menambah biaya proyek secara keseluruhan.  Penelitian  dilakukan  pada  salah  satu  pembangunan  gedung  Hotel  di  Bali,  pada tahap  pekerjaan  struktur.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kuantitatif  yaitu  menghitung volume material besi berdasarkan gambar shop drawing dan berdasarkan kebutuhan lapangan. Secara  singkat  penelitian  ini  diawali  dengan  mengumpulkan  data  sekunder,  melakukan perhitungan kebutuhan material besi berdasarkan shop drawing, menghitung kebutuhan material besi di lapangan, kemudian menentukan waste besi berdasarkan selisih antara kebutuhan gambar dengan yang terpasang di lapangan. Adapun rincian waste besi berdasarkan jenis pekerjaanya adalah pile cap waste 7,0%, Sloof waste 6,5%, kolom waste 5,0%, balok waste 7,0%, plat lantai waste 6,0%. Sehingga rata-rata waste besi adalah 6,3%. Untuk mengurangi nilai waste, dapat dilakukan  dengan  perhitungan  volume  yang  lebih  detail,  dan  pengawasan  saat  pelaksanaan pekerjaan.
Kata kunci: waste material, besi tulangan, proyek konstruksi

## Abstract
Construction project will always have positive and negative impacts, one of the negative impacts that arise as a result of development is the emergence of leftover construction materials or  what  is  called  construction  waste  which  can  trigger  new  problems.  The  occurrence  of  this waste  cannot  be  allowed  to  go  unpunished  because  it  can  disrupt  the  overall  construction implementation process and harm the owner or contractor himself. This will take up a lot of space within the limited project area, so it needs serious handling, which of course will further add to the overall project cost. The research was conducted in one of the hotel building constructions in Bali, at the work structure stage. This study uses quantitative analysis, namely calculating the volume of material both based on shop drawings and based on field needs. In short, this research begins  with  collecting  secondary  data,  calculating  material  requirements  based  on  working drawings,  calculating  material  requirements  in  the  field,  then  determining  the  remaining materials based on the difference between the required drawings and those installed in the field. The details of iron waste based on the type of work are waste pile cap 7.0%, sloof waste 6.5%, column waste 5.0%, beam waste 7.0%, floor plate waste 6.0%. So that the average waste iron is 6.3%.
Keywords: waste material, reinforcing steel, construction projects

## 1. PENDAHULUAN
Ketersediaan material sebagai komponen penting pada suatu proyek konstruksi memiliki keterkaitan dengan anggaran biaya proyek. Seringkali dalam proyek konstruksi terjadi kelebihan persediaan  material  ataupun  sebaliknya.  Kelebihan  persediaan  material  merupakan  suatu pemborosan  karena  terjadi  investasi  yang  berlebihan,  sedangkan  kekurangan  persediaan  dapat menghambat  kelancaran  suatu  proyek.  Namun  pada  pelaksanaan  suatu  proyek  konstruksi biasanya  ada  material  sisa  yang  tidak  terpakai,  sisa  material  konstruksi  biasa  disebut  dengan Waste material (Hanafiah, 2017).
Kategori waste yang utama dalam bidang konstruksi adalah reworks/repair, rusak/cacat, pemborosan material yang tidak perlu, pergerakan/perpindahan yang tidak perlu, ketidaktepatan dalam pemilihan metode kerja dan manajemen peralatan (Natalia, 2017). Material sisa atau waste material  adalah  segala  sesuatu  yang  kuantitasnya  lebih  banyak  dari  persyaratan  baik  hasil pelaksanaan pekerjaan ataupun material yang tersisa atau rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi (Pertiwi,  2019).  Faktor  dimensi  bangunan  yang  meliputi  tinggi  bangunan,  panjang  bangunan, bentang  bangunan  juga  mempengaruhi  waste  (Safitri,  2017).  Besar  kecilnya  waste  material dipengaruhi  oleh  desain,  metode  kerja,  karakteristik  pekerja  (Sulistiawan,  2018).  Menurut Dwiatmika (2020), pemotongan besi beton bertulang yang tidak optimal merupakan faktor yang paling  mempengaruhi  terjadinya  sisa  material  besi.  Penyebab  lain  adanya  sisa  material  besi dikarenakan  sisa  material  tidak  dapat  dipakai  lagi  (Negara,  2019).    Rata-rata  nilai  waste  level untuk material besi yang diizinkan sebesar 5% (Anggriawan, 2018), apabila lebih dari itu dapat dikatakan pemborosan.
Penanganan sisa material konstruksi lebih baik dilakukan sedini mungkin karena dirasa lebih  ekonomis  dan  aman.  Penanganan  dapat  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  desain, alokasi material, penggunaan jenis material, tempat penyimpanan, dan kemampuan tenaga kerja (Asnudin, 2020). Pengontrolan biaya sisa material lebih menguntungkan dibandingkan dengan sudah adanya sisa material. Dalam pembangunan akan selalu memunculkan dampak yang positif dan negatif, dari salah satu dampak negatif yang muncul akibat pembangunan adalah munculnya sisa  material  konstruksi  atau  yang  disebut  dengan  construction  Waste  yang  dapat  memicu permasalahan  baru  (Waluyo,  2017).  Material  besi  beton  merupakan  material  dengan  nilai  sisa terbesar  dibandingkan  material lain  seperti  keramik, semen,  beton ready mix,  batu  bata,  pasir, tiang pancang, batu pecah dengan nilai 34,68% (Suryanto, 2018). Komposisi biaya sisa material besi  masing  –  masing  mencapai  52.38%  dan  21.1%  dari  total  biaya  sisa  material.  Jenis  sisa material yang paling sering terjadi pada proyek konstruksi gedung bertingkat diurut dari ranking tertinggi adalah kayu bekisting, besi tulangan, cat, keramik, gypsum board dan kalsiboard, bata dan batako, semen, koral, serta pasir (Putra, 2018). Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa material sisa besi menimbulkan sisa yang besar. Hal tersebut wajar mengingat pekerjaan struktur merupakan pekerjaan vital dan rata – rata memiliki volume yang sangat besar (Tumbelaka, 2017).
Pembangunan struktur hotel dengan luas bangunan 31.000 m 2 yang terdiri dari 5 lantai termasuk lantai basement, merupakan pekerjaan konstruksi yang besar. Berdasarkan hal tersebut, maka  proyek  Hotel  ini  dijadikan  objek  penelitian.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  persentase  perbandingan  kebutuhan  material  besi  sesuai  gambar  shop  drawing dengan pelaksanaan lapangan. Dengan demikian waste material besi dapat ditentukan. Hasil dari
penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  bagi  semua  pihak  pada  jasa  konstruksi  untuk menyusun perencanaan sumber daya proyek.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  pada  salah  satu  pembangunan  gedung  Hotel  di  Bali,  pada  tahap pekerjaan  struktur.  Adapun  skup  pekerjaan  yang  dikerjakan  adalah  basement  1  dan  2,  lantai ground,  mezzanine,  lantai  2  dan  3.  Penelitian  ini  hanya  menentukan  waste  material  besi  yang digunakan.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  kuantitatif  yaitu  menghitung  volume  material besi berdasarkan gambar shop drawing dan menentukan nilai waste material. Pada penelitian ini pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  metode  observasi  atau  melakukan  pengataman langsung  di  lapangan  untuk  mendapatkan  data  kebutuhan  material  besi  yang  terpasang  di lapangan  serta  melakukan  pengambilan  dokumentasi.  Secara  singkat  penelitian  ini  diawali dengan  mengumpulkan  data  sekunder  berupa  gambar  shop  drawing.  Perhitungan  kebutuhan material  hal  pertama  yang  dilakukan  yaitu  mengidentifikasi  setiap  item  pekerjaan  dan  jenis material yang digunakan, selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan besi berdasarkan gambar shop drawing. Kemudian hasil dari perhitungan volume besi dimasukan pada tabel rekapitulasi kebutuhan  material  besi  berdasarkan  gambar  shop  drawing.  Selanjutnya  melakukan  observasi lapangan untuk menentukan kebutuhan material besi terpasang di lapangan. Kemudian hasil dari observasi lapangan yaitu volume besi dimasukan pada tabel rekapitulasi pemakaian material besi di lapangan. Kebutuhan besi berdasarkan pemakaian di lapangan disusun berdasarkan tanggal, jenis  pekerjaan  dan  jenis  material.  Tahap  berikutnya  adalah  membandingkan  kebutuhan  besi berdasarkan  gambar  shop  drawing  dengan  pelaksanaan  lapangan.  Perhitungan  perbandingan antara kebutuhan besi berdasarkan gambar shop drawing dengan pemakaian lapangan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  prinsipnya  elemen  struktur  berfungsi  untuk  mendukung  keberadaan  elemen nonstruktur  yang  meliputi  tampak,  interior,  dan  detail  arsitektur  sehingga  membentuk  satu kesatuan. Setiap bagian strukur bangunan tersebut juga memiliki fungsi dan peranannya masing- masing  (Arafuru,  2015).  Secara  umum  struktur  dibedakan  menjadi  struktur  atas  dan  struktur bawah  (Lestari,  2018).  Struktur  bangunan  yang  dianalisis  pada  penelitian  ini  adalah  pile  cap, sloof, kolom, balok, dan plat lantai beton. Struktur beton bertulang pile cap merupakan bagian penting bangunan yang berfungsi sebagai penopang beban dari kolom dan disebarkan ke tanah. Pile  cap  juga  memiliki  peran  penting  dalam  menentukan  lokasi  kolom.  Adapun  besi  yang digunakan adalah D25, D22, D19, D16, D10, dengan 23 tipe. Rata-rata dimensi pile cap  yang digunakan  adalah  3.000  x  3.000  x  900  mm.  Sloof  merupakan  elemen  struktur  bangunan  yang terletak diatas pondasi yang mampu menahan beban dari struktur lain yang berada di atas. Sloof menggunakan besi diameter D22, D19, D16, D13, D10, dengan 50 tipe dan dimensi rata-rata 300 x  800  mm.  Kolom  merupakan  komponen struktur  bangunan  yang  tugas  utamanya  menyangga beban vertikal atau memikul beban dari balok. Konstruksi kolom pada proyek ini menggunakan besi diameter D25, D22, D19, D13 dengan 53 tipe dan dimensi rata-rata 500 x 800 mm. Balok merupakan struktur melintang yang menopang beban horizontal yang berfungsi menopang dan mentransfer  beban  menuju  elemen-elemen  kolom  dan  sebagai  rangka  penguat  horizontal bangunan.  Konstruksi  balok  menggunakan  penulangan  D25,  D22,  D19,  D16,  D13  dengan
dimensi rata-rata 300 x 700 mm. Konstruksi plat lantai menggunakan besi diameter D19, D16, D13, D10, Ø8.

## 3.1 Kebutuhan Material Besi Berdasarkan Gambar Shop Drawing
Perhitungan volume berdasarkan gambar dilakukan dengan Microsoft Exel. Proses perhitungan diawali dengan menghitung volume besi pada pile cap. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung sloof, kolom, balok dan plat lantai. Contoh perhitungan seperti Gambar 1,2,3 berikut:
Gambar 1. Perhitungan Pile Cap
Gambar 2. Perhitungan Kolom
Gambar 3. Perhitungan Balok
Hasil  dari  perhitungan  ini  merupakan  kebutuhan  material  besi  sesuai  dengan  gambar  direkap seperti Tabel 1 berikut:
Tabel 1 . Kebutuhan Besi Sesuai Dengan Gambar Shop drawing No Uraian Pekerjaan Volume Besi Sesuai Gambar Shopdrawing (Kg) TOTAL D25 D22 D19 D16 D13 D10 Ø 8 Kg 1 Pondasi pilecap 4.047 63.933 100.205  31.146 6.512 205.843 2 Sloof 6.946 9.493 25.729 13.987 25.171 81.326 3 Kolom lantai basement 8.921 87.817 92.280 98.249 2.958 290.226 4 Kolom lantai Ground 708 16.592 19.736 20.978 299 58.313 5 Kolom lantai 2 1.249 17.575 124 12.287 267 31.502 6 Kolom lantai 3 1.249 17.575 124 12.264 267 31.480 7 Balok lantai ground 116 14.153 4.671 6.043 7.083 32.066 8 Balok lantai 2-roof 3.847 5.357 5.507 5.802 3.529 24.043 9 Plat lantai basement 6.679 6.551 160.258  265.596 218 439.302 10 Plat lantai ground 30.555 96.225 126.780
11 Plat lantai 2 8.149 97.120 105.269 12 Plat lantai 3 23.716 168.411  2.939 195.066 Total 17.524 183.259 283.204 74.147 390.016 669.908 3.157 1.621.214
Berdasarkan Tabel 1 di atas kebutuhan total besi adalah 1.621.214 kg. Kebutuhan besi D25 yaitu 17.524 kg, D22 yaitu 183.259 kg, D19 yaitu 283.204 kg, D16 yaitu 74.147 kg, D13 yaitu 390.016 kg,  D10  yaitu  669.908  kg,  φ8  yaitu  3.157  kg.  Volume  kebutuhan  besi  berdasarkan  gambar terbanyak  berturut-turut  adalah  D10,  D13,  D19,  D22,  D16,  D25  dan  φ8.  Item  pekerjaan  yang paling  banyak  menghabiskan  besi  berturut-turut  adalah  plat lantai,  kolom, pile  cap, sloof,  dan balok.

## 3.2 Pemakaian Material Besi di Lapangan
Observasi  di  lapangan  dilakukan  selama  6  bulan,  sesuai  dengan  waktu  pelaksanaan pekerjaan struktur di lapangan. Instrumen yang digunakan saat melakukan observasi adalah form observasi,  yaitu  berisi  informasi  jenis  pekerjaan,  tanggal  pelaksanaan  pekerjaan,  dan  volume pekerjaan  yang  terselesaikan.  Berdasarkan  hasil  observasi  dilapangan  diperoleh  penggunaan material besi di lapangan seperti Tabel 2 berikut:
Tabel 2 . Rekapitulasi Pemakaian Material Besi di Lapangan
No Uraian Pekerjaan Volume Besi Sesuai Kebutuhan Lapangan TOTAL D25 D22 D19 D16 D13 D10 Ø 8 Kg 1 Pondasi pile cap 4.330 68.408 107.219  33.326 - 6.968 220.252 2 Sloof 7.397 10.110 27.401 14.897 26.807 86.612 3 Kolom lantai 10.111  112.253  154.524 261 150.967 3.980 432.096 4 Balok lantai ground 4.117 5.856 21.037 11.206 10.242 7.578 60.037 5 Plat lantai 7.080 6.944 236.039  664.993  3.314 915.056 Total 18.558 193.915 299.970 79.138 412.145 710.326 3.314 1.714.052
Berdasarkan Tabel 2 di atas kebutuhan total besi adalah 1.714.052 kg. Kebutuhan besi D25 yaitu 18.558 kg, D22 yaitu 193.915 kg, D19 yaitu 299.970 kg, D16 yaitu 79.138 kg, D13 yaitu 412.145 kg,  D10  yaitu  710.326  kg,  φ8  yaitu  3.314  kg.  Volume  kebutuhan  besi  sesuai  pelaksanaan  di lapangan terbanyak berturut-turut adalah D10, D13, D19, D22, D16, D25 dan φ8.

## 3.3 Perbandingan Kebutuhan Material Besi
Berdasarkan hasil perhitungan dengan gambar shop drawing dan hasil observasi penggunaan besi di lapangan, maka dapat dibuatkan perbandingan seperti tabel 3 berikut:
Tabel 3 . Perbandingan Kebutuhan Material Besi
Diameter Besi Pemakaian Lapangan Volume Berdasarkan Gambar Shop drawing Selisih (mm) (kg) (kg) (kg) D25 18.558 17.524 1.034 D22 193.915 183.259 10.655 D19 299.970 283.204 16.767 D16 79.138 74.147 4.991 D13 412.145 390.016 22.129 D10 710.326 669.908 40.418 Ø 8 3.314 3.157 157 Total 1.717.366 1.621.214 96.152
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  dapat  dilihat total  volume  kebutuhan besi  berdasarkan  pemakaian lapangan  (hasil  observasi  di  lapangan)  adalah  1.717.366  kg,  kebutuhan  besi  berdasarkan perhitungan  volume  gambar shop  drawing adalah  1.621.214  kg.  Perbedaan  kebutuhan diakibatkan oleh banyak faktor, terutama saat pelaksanaan di lapangan. Selisih antara kebutuhan lapangan dengan volume gambar adalah 96.152 kg.

## 3.4 Besar Waste Material Besi Yang Terjadi Pada Proyek
Secara total keseluruhan kebutuhan material besi diperoleh waste sebesar: selisih = (Pemakaian Lapangan - Volume berdasarkan gambar shop drawing)/ Volume berdasarkan gambar shop drawing = (1.717.366 kg – 1.621.214 kg) = 96.152 kg Selanjutnya waste material besi dihitung berdasarkan item pekerjaan. Adapun waste besi adalah pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4. Waste Besi Berdasarkan Item Pekerjaan No Uraian Pekerjaan Kebutuhan Lapangan (kg) Gambar shop drawing (kg) selisih (kg) waste 1 Pondasi pile cap 220.252            205.843           14.409 7,00% 2 Sloof 86.612             81.326 5.286 6,50% 3 Kolom 432.096            411.520           20.576 5,00% 4 Balok 60.037             56.109 3.928 7,00% 5 Plat lantai 918.370            866.417           51.953 6,00% RATA-RATA 6,30%
Berdasarkan Tabel 4 di atas, diperoleh persentase waste material besi adalah bervariasi. Persentase waste pada pile ca p 7,0%, Sloof 6,5%, kolom 5,0%, balok 7,0%, pelat lantai 6,0%. Sehingga  rata-rata waste besi  adalah  6,3%  lebih  dari  5%  yang  artinya  pemborosan.  Untuk mengantisipasi  hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  pengawasan  pada  saat  pelaksanaan. Pengawasan  yang  dilakukan  diawali  dengan  pembuatan  gambar  detail  pemotongan  besi,
kemudian  didistribusikan  ke  mandor  dengan  memberikan  pengarahan.  Selanjutnya  saat pelaksanaan  di  lapangan,  mandor  diberikan  material  besi  terbatas  sesuai  dengan  perencanaan, sehingga pekerja bekerja dengan hati-hati.

## 5. KESIMPULAN
Total kebutuhan besi sesuai dengan volume gambar shop drawing adalah 1.621.214 kg. Sedangkan total kebutuhan besi sesuai pelaksanaan lapangan adalah 1.717.366 kg. Selisih antara gambar  dengan pelaksanaan  lapangan adalah  sebesar 96.152  kg.  Besarnya  waste  material  besi yang terjadi yaitu pile cap 7,00%, sloof 6,50%, kolom 5,00%, balok 7,00%, plat lantai 6,00%. Rata-rata waste untuk pekerjaan pembesian adalah 6,30%, lebih besar dari rata-rata nilai waste level untuk material besi yang diizinkan sebesar 5%, yang artinya mengalami pemborosan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggriawan.Y.  (2018).  Analisis  Penyebab  Terjadinya  Sisa  Material  Besi  Pada  Proyek Pembangunan Gedung Grand Batam Mall. Repository UIB.
Arafuru.  (2015).  Pengertian  Rencana  anggaran  biaya  (RAB)  RAB  Proyek  Bangunan.
(http://arafuru.com/sipil/pengertian-rencana-anggaran-biaya-rab-proyek-bangunan.html, diakses tanggal 20 Maret 2021).
Asnudin,  Andi.  (2020).  Pengendalian  Sisa  Material  Konstruksi  pada  Pembangunan  Rumah Tinggal. Majalah Ilmiah (Mektek) , Vol 12. Nomor 3.
Dwiatmika,  Made  Wahyu.  (2020).  Analisis  Loss  Faktor  Material  Besi  Beton  pada  Pekerjaan Struktur Beton Studi Kasus: Proyek Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara. Prosiding Seminar Nasional Ketekniksipilan VIII, Vol 1. Nomor 1.
Hanafiah, Yusuf. (2017). Analisis Material Waste Pada Pekerjaan Plesteran Dinding (Analysis of Waste Material In Wall Plastering Work). Tugas Akhir, Sarjana Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia Yogyakarya.
Lestari,  F.,  Setiawan,  R.,  &  Pratiwi,  D.  (2018).  Perhitungan Dimensi Seawall Menggunakan Lazarus. Jurnal Teknik Sipil , 9(1), 1118–1124.
Natalia, Monika., Partawijaya, Yan., Mirani, Zulfira. (2017). Analisis Faktor Resiko Construction Waste Pada Proyek Konstruksi di Kota Padang. Jurnal Rekayasa Sipil . Vol 14 No 2. Negara, Jabbar Baginda. (2019). Analisis Sisa Material Besi Tulangan pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. Jurnal Rekayasa Teknik Sipil . Vol 1 No 4. UNESA.
Pertiwi, I.G.A.I.M (2019). Analisis Waste Material Konstruksi pada Proyek Gedung (Studi Kasus Proyek Gedung di Kabupaten Badung). Jurnal SIMETRIK, Vol.9, No.1.
Putra,  I.G.P.A.S.  (2018).  Penanganan  Waste  Material  pada  Proyek  Konstruksi  Gedung Bertingkat. Jurnal Spektran, Volume 6, Nomor 2 Safitri,  P.  (2017).  Analisis  Pengaruh  Disain  terhadap  Direct  Waste  dan  Indirect  Waste  yang Terjadi Pada Tahap Konstruksi. Jurnal Karya Teknik Sipil, Volume 6, Nomor 1
Tumbelaka, T.E, Hardjito Djwantoro, Nugraha Paul. (2017). Studi Kasus Analisa Faktor-Faktor Penyebab Sisa Material Besi Beton Dan Upaya Solusinya Pada Satu Perusahaan Kontraktor Umum Gred 7 Di Surabaya. Teknik Sipil, Universitas Kristen Petra.
Sulistiawan, A.P (2018). Penerapan Green Material dalam Mewujudkan Konsep Green Building pada Bangunan Kafe. Jurusan Teknik Arsitektur, Vol. 2 No. 3.
Suryanto, Intan, S.A Ratna, Arijanto, Lie.  (2018). Analisi Dan Evaluasi Sisa Material Konstruksi: Sumber Penyebab, Kuantitas, Dan Biaya. Civil Engineering Dimension , Vol. 7, No. 1, 36 – 45
Waluyo, Giusti Aji. (2017). Analisis Sisa Material Proyek Pembangunan Hotel Kawasan Marvell City. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.