## JIUBJ

## Pemodelan Shift Kerja dalam Proyek Konstruksi menggunakan NetLogo dalam meminimalkan Penyebaran Covid-19

## Sandi Wahyudiono*, Azhar Adi Darmawan, M. Shochibul Burhan
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Malang *Correspondence email: sandi@umm.ac.id
Abstrak. Terjadi pergeseran kebiasaan dari tatap muka ke kegiatan virtual, pandemi Covid-19 di Indonesia telah mempengaruhi bagaimana  kita  berinteraksi  dengan  orang  lain  dan  lingkungan  kita.  Namun,  kegiatan  lain,  seperti  di  industri  konstruksi,  tidak mungkin dilakukan secara digital. Di Indonesia, wabah tersebut berdampak signifikan pada proyek konstruksi. Adanya pandemi, proyek konstruksi mungkin melibatkan pekerja lokal bercampur dengan pekerja pendatang, yang berpotensi menghasilkan klaster baru  penyebaran  Covid-19.  Studi  ini  menyajikan  pendekatan  Agent  Based  Modeling  (ABM)  dengan  menggunakan  NetLogo untuk  menilai  dampak  penggunaan  beberapa  shift  untuk  mengurangi  penyebaran  Covid-19.  NetLogo  adalah  sebuah  program simulasi yang menggambarkan individu-individu (agen) dalam sebuah sistem yang kompleks serta dinamis. Model ini didasarkan pada  data  literatur  untuk  mereplikasi  perilaku  pekerja  di  seluruh  shift  dan  mensimulasikan  scenario  menggunakan  berbagai alternatif  ketika  pandemi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perkiraan dan skenario  untuk  merealisasikan  simulasi  Covid-19  di  antara proyek  konstruksi.  Dari  hasil  pemodelan  menggunakan  Netlogo  dapat  diketahui  ketika  dilakukan  pembagian  shift  dengan beberapa  skenario  maka  jumlah  pekerja  sehat  dapat  meningkat  dibanding  dilakukan  hanya  satu  shift.  Skenario  terbaik  adalah mendistribusikan 30% pekerja proyek kedalam shif malam. Dengan mengimplementasikan berbagai alternatif shift kerja tersebut diharapkan  dapat  berkontribusi  untuk  meminimalkan  penyebaran  Covid-19  diantara  pekerja  konstruksi  yang  dapat diimplementasikan oleh Manager Proyek.
Kata kunci : Covid-19; Konstruksi; NetLogo; Shift kerja
Abstract. Due to a shift in habits from face-to-face to virtual activities, the Covid-19 pandemic in Indonesia has affected the way people  interact  with  each  other  and  the  environment.  However,  other  activities,  such  as  in  the  construction  industry,  are  not digital.  In  Indonesia,  the  outbreak  has  had  a  significant  impact  on  construction  projects.  Due  to  the  pandemic,  construction projects  may  involve  local  workers  mixed  with  migrant  workers,  which  could  potentially  result  in  new  clusters  of  Covid-19 spread. This study presents an Agent Based Modeling (ABM) by using NetLogo approach to assess the impact of using multiple shifts to reduce the spread of Covid-19. ABM is a simulation model that describes individuals (agents) in a complex and dynamic system.  This  model  is  based  on  literature  data  to  replicate  worker  behavior  across  shifts  and  simulate  scenarios  using  various alternatives  during  a  pandemic.  Therefore,  estimates  and  scenarios  are  needed  to  realize  the  Covid-19  simulation  among construction  projects.  From  the  results  of  modeling  using  Netlogo,  it  can  be  seen  that  when  shifts  are  divided  into  several scenarios,  the  number  of  hecalthy  workers  can  increase  compared  to  only  one  shift.  The  best  scenario  is  to  distribute  30%  of project  workers  into  night  shift.  By  implementing  various  alternative  work  shifts,  it  is  expected  that  they  can  contribute  to minimizing the spread of Covid-19 among construction workers which can be implemented by the Project Manager.

## Keywords: Construction; Covid-19; NetLogo; Working shift

## PENDAHULUAN
Sejak  dimulainya  Pandemi  di  Indonesia  bulan Maret  2020  akibat  penyeebaran  Covid-19,  telah menimbulkan  dampak  pada  masyarakat  kita  dalam segala hal. Pandemi ini telah merubah cara berhubungan manusia satu sama lain seperti menjaga jarak, hubungan sosial  dan  interaksi  dengan  lingkungan  sekitar.  Adanya pandemi  juga  membuat  proses  interaksi  manusia berubah  secara  drastis  seperti  pembelajaran  daring (online), bekerja dari rumah (WFH), dan aktivitas virtual lainnya.  Dampak  pandemi  juga  membuat  penyesuaian pekerjaan  di  proyek  konstruksi  dengan  persyaratan protokol kesehatan seperti pembentukan satgas Covid-19 di  lingkungan  konstruksi  dan  penyediaan  fasiltas Kesehatan  di  lapangan  (Kementerian  PU,  2020).  Salah satu  peraturan  yang  diterapkan  dalam  jasa  konstruksi berkaitan  dengan  pencegahan  Covid-19  adalah  dalam memantau  status  kesehatan  pekerja  dan  mengontrol
pengiriman/pemulangan  karyawan.Industri  konstruksi telah  sangat  terganggu  karena  penyebaran  Covid-19, misalnya  dengan  tertundanya  dan  terhentinya  proyek konstruksi yang sedang dikerjakan sebelumnya. (Menteri PUPR, 2020).
Total  pendapatan  pelaku  konstruksi,  biasanya  60 persen  diperoleh  dari  proyek  APBN  atau  APBD (Suryowati,  2020).  Selama  pandemi,  aktifitas  online tidak  dapat  menggantikan  kegiatan  konstruksi  di  lokasi proyek  dikarenakan  pekerja  konstruksi  akan  saling berinteraksi  dengan  yang  lain  dan  berkerumun  sehingga berpotensi  terkena  Covid-19.  Namun  seiring  makin turunnya  penyebaran  covid-19  maka  pemerintah  tetap mengeluarkan  kebijakan  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  dalam  rangka  untuk meningkatkan  ekonomi  lokal  termasuk  di  Kota  Malang. Pemerintah  Kota  Malang  juga  melanjutkan  kebijakan ditengah  Pandemi  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran
Sandi  Wahyudiono  et  al.,  Pemodelan  Shift  Kerja  dalam  Proyek  Konstruksi  menggunakan  NetLogo  dalam  meminimalkan Penyebaran Covid-19
yang memuat acuan bagi penduduk kota dan para pelaku usaha dalam melaksanakan pencegahan terkait penyebaran Covid-19 di Kota Malang. Salah satu poin di kegiatan  sektor  kritikal  yang  salah  satunya  memuat bidang konstruksi adalah membatasi kegiatan masyarakat  atau  pekerja  konstruksi  (SE  Walikota Malang  No  40/2021).  Untuk  melanjutkan  proyek konstruksi  diperlukan  adaptasi  yang  tepat  di  lingkungan proyek  atau  lapangan.  Alternatif  dalam  meminimalkan penyebaran Covid-19 samgat diperlukan diantara pekerja konstruksi.
Ketika  penyebaran  Covid-19  terus  berlanjut  di seluruh  dunia  termasuk  di  Indonesia,  banyak  penelitian telah  melaporkan  tantangan  yang  mungkin  dihadapi pekerja  saat  melakukan  pekerjaan  konstruksi  selama pandemi. Dalam sebuah penelitian dihasilkan kesimpulan  tentang  perlunya  fasilitas  kesehatan  yang disediakan  oleh  kontraktor  di  lokasi  proyek  sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR selama pandemi, salah satu  isu  penting  dalam  penelitian  ini  adalah  ketaatan pekerja dalam mentaati prokokol Kesehatan  yang masih kurang  (Stephanie  et  al.,  2020).  Dalam  penelitian  lain terkait  kesehatan  pekerja  konstruksi,  prosedur  kunci pencegahan  Covid-19  antara  lain;  membentuk  satgas Covid-19,  mengidentifikasi  potensi  bahaya  Covid-19  di TKP,  menyediakan  peralatan  kebersihan  di  TKP,  dan melaksanakan  kerja  pencegahan  Covid-19  di  TKP. Serangkaian  kegiatan  sosialisasi  dalam  memberikan edukasi  kepada  tenaga  kerja  konstruksi  dengan  tujuan meningkatkan kesadaran kesehatan dalam sebuah proyek konstruksi.  Tujuan  dari  sosialisasi  adalah  agartenaga kerja  konstruksi  tetap  produktif  tanpa  mengorbankan kesehatan dan keselamatan (Ratnasari et al., 2020).
Sebagai alternatif untuk meminimalkan penyebaran  Covid-19  di  antara  pekerja  konstruksi  harus meningkatkan  jarak  sosial  dan  menghindari  konstruksi padat  pekerja.  Salah  satu  alternatif  yang  ditemukan dalam  literatur  yang  berkontribusi  untuk  meningkatkan jarak  sosial  di  antara  pekerja  konstruksi  adalah menggunakan  banyak  tenaga  kerja.  Beberapa  shift sangat  efektif  dan  efisien  untuk  mencapai  percepatan jadwal saat terjadi krisis sumber daya di dalam aktivitas proyek  konstruksi.  Dengan  adanya  pembagian  shif pekerja  tersebut  diharapkan  dapat  mengoptimalkan pemanfaatan  peralatan  untuk  proyek  konstruksi  (Jun  et al.,  2016).  Pemerintah  belum  memutuskan  bahwa pandemi  Covid-19  berakhir  dan  secara  faktual  masih terjadi  pada  Indonesia  menurut  Keppres  No.  24/2021, pada  31  Desember  2021  lalu.  Keputusan  Presiden  ini juga merujuk dalam pernyataan World Health Organizalion (WHO) yang menyebutkan bahwa Pandemi  Covid-19  yang  merupakan  Global  Pandemi masih  belum  berakhir.  Proyek  konstruksi  nasional  juga menghadapi  tantangan  karena  Kementrian  PUPR menyatakan  masih  dalam  kondisi  pandemi  Covid19, namun  jasa  konstruksi  harus  tetap  beroperasi  sesuai dengan  Pedoman  Kementerian  PUPR  Nomor  2/2020.
Hal  ini  membuat  sektor  konstruksi  harus  siap  dengan berbagai  perubahan  dalam  beradaptasi  di  masa  pandemi termasuk proses pelaksanaannya. (Maelissa et al., 2021). Dengan  adanya  pandemi  yang  melanda  seluruh  dunia, maka  dibutuhkan  langkah-langkah  protokol  kesehatan yang  ketat  dalam  mengurangi  penyebaran  Covid-19 termasuk  di  Indonesia,  proyek-proyek  konstruksi membuat  kebijakan  penurunan  jumlah  pekerja  proyek yang  diizinkan  berada  di  lokasi  konstruksi.  Terbatasnya jumlah  pekerja  yang  masuk  ke  proyek  konstruksi membuat proyek melambat hingga selesai tepat waktu.
Penelitian  lain  mengatakan  Covid-19  telah berdampak  pada  industri  konstruksi  di  tingkat  lain. Dampak tersebut antara lain pada waktu, biaya dan mutu dengan  dampak  terhadap  waktu  memberikan  pengaruh paling  besar.  Dampak  lainnya  adalah  penerapan  prokes yang  ketat,  pemanfaatan  teknologi,  pembuatan  regulasi baru.  Dampak  lain  pada  industri  konstruksi  didominasi oleh  tahap  pelaksanaan  sebesar  97,5  %  dan  proses perencanaan  2,5%  (Ghuzdewan,  2021).  Studi  lain menunjukkan  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  pandemi terhadap  industri  konstruksi,  yakni  lebih  dari  78% proyek konstruksi tertunda. Penyebab utama keterlambatan adalah keterbatasan dana dan pemberlakuan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala Besar).  Selain  itu,  dampak  pada  pekerja  adalah terbatasnya  aktivitas  dan  komunikasi  yang  tidak  lancer (Sari  &  Suryan,  2021).  Dampak  lain  dari  Covid-19 terhadap  proyek  konstruksi  antara  lain  pendanaan proyek,  pembatasan,  pekerja,  material  dan  peralatan, ketidakpastian  proyek,  serta  ancaman  mogok  kerja (Maelissa  et  al.,  2021).  Pentingnya  manajemen  resiko selama  pandemi  dalam  proyek  konstruksi  didasarkan pada  Instruksi  Menteri  PUPR  No.  02/2020.  Jenis  risiko yang  dapat  diterima  dan  diterima  dapat  dikendalikan melalui  pengawasan  yang  disiplin  terhadap  kewajiban pekerja  tentang  penggunaan  APD  untuk  perlindungan diri  dan  peningkatan  kesadaran  tenaga  kerja  untuk  hati- hati  dan  penuh  pertimbangan.  Keberhasilan  penerapan manajemen  risiko  khususnya  selama  pandemi  tidak terlepas  dari  kerjasama  semua  pihak  proyek  konstruksi (Hikmah & Sari, 2021).
Sebuah  kajian  tentang  kebijakan  kesehatan  dan keselamatan  kerja  (K3)  negara-negara  iklim  tropis  serta negara-negara  maju  menunjukkan  bahwa  kebijakan menjaga  keseimbangan  fisik  adalah  hanya  berupa kebijakan  tertulis,  namun  dalam  prakteknya  sangat  sulit untuk  diterapkan,  terutama  pada  pekerjaan  berat. Diperlukan  kepatuhan  pekerja  terhadap  peraturan  agar dapat  membantu  mencapai  sasaran  K3  dalam  proyek (Jonathan  et  al.,  2021).  Beberapa  strategi  alternatif dalam  rangka  meminimalkan  penyebaran  Covid-19 diantara,  pekerja  konstruksi  sangat  penting,  karena strategi  seperti  itu  dapat  membantu  sector  konstruksi untuk  pulih  dari  dampak  ekonomi  akibat  Covid-19 (Denny‐smith  et  al.,  2021).  Dalam  paparan  literatur diatas  dapat  di  identifikasi  berbagai  dampak  Covid-19
Sandi  Wahyudiono  et  al.,  Pemodelan  Shift  Kerja  dalam  Proyek  Konstruksi  menggunakan  NetLogo  dalam  meminimalkan Penyebaran Covid-19
pada  proyek  konstruksi  dan  beberapa  strategi  alternatif untuk  meminimalkan  dampak  tersebut.  Shift  kerja mempunyai  dasar  hukum,  yang  tercantum  pada  UU No.13/2003  tentang  Ketenagakerjan.  Berdasarkan  UU tersebut,  jika  perusahaan  mempunyai  3  shift  dalam  1 hari  dengan  jam  kerja  maksimal  8  jam/shift,  maka  total jam kerja setiap  karyawan selama seminggu  tidak boleh lebih  dari  40  jam  setiap  minggunya.  Dan  jika  melebihi maka pekerja akan dihitung lembur. Dalam UU tersebut juga  disebutkan,  perusahaan  wajib  membuat  perjanjian tertulis  tentang  shift  kerja  yg  sudah  disepakati  kedua belah pihak (Glints.com, 2021)
Dalam proyek konstruksi menerapkan shif malam sudah berlaku jamak demi mengejar target penyelesaian. Shift  malam  bertujuan  untuk  kepentingan  perusahaan dan bermanfaat bagi tenaga kerja itu sendiri yang punya kegiatan  di  siang  hari.  Namun  shift  malam  punya dampak  terhadap  Kesehatan  tenaga  kerja.  Sleep Foundation  menyebutkan,  sebanyak  25-30%  tenaga kerja menderita gangguan tidur, kelelahan tubuh sampai gangguan  mental  akibat  dampak  bekerja  di  shif  malam (Glints.com,  2021).  Dengan  gambaran  latar  belakang diatas,studi  ini  bertujuan  dalam  memodelkan  dampak penggunaan  shif  pekerja  selama  proyek  konstruksi  pada kondisi  pademi  dengan  menggunakan  pendekatan pemodelan berbasis agen (ABM) menggunakan NetLogo.  Perhitungan  pengaruh  dalam  menggunakan beberapa  shift  dalam  proyek  konstruksi  dalam mengurangi  penyebaran  Covid-19  di  kalangan  pekerja konstruksi diharapkan dapat membantu seorang manajer proyek  dalam  merencanakan  tenaga  kerja  yang dibutuhkan  dalam  mengoptimalkan  proyek  konstruksi sekaligus  dapat  meminimalisir  paparan  pekerja  proyek terhadap Covid-19 (Araya, 2021).

## METODE
NetLogo  yang  merupakan  bagian  dari  ABM adalah  sebuah  metode  komputasi  yang  memungkinkan peneliti untuk membuat, menganalisis, dan menjalankan eksperimen  menggunakan  model  yang  terdiri  dari sekumpulan  agen  yang  berinteraksi  dengan  lingkungan. Dengan  cara  ini,  kita  bisa  mendapatkan  simulasi  mikro dengan  ABM, data mikropopulasi, penjelasan fenomena sosial,  serta  prediksi  dan  perkiraan  kebutuhan  di lapangan. ABM memiliki potensi besar untuk menyelidiki model wabah Covid-19 dengan menunjukkan potensi ABM dalam perencanaan demografi termasuk di dalam bidang kesehatan (Siagian &  Prasojo,  2021).  Agent  Based  Modeling  (ABM) merupakan  konsep  simulasi  yang  memakai  agen (individu)  dan  interaksinya  dalam  memunculkan fenomena  baru  (Bata,  2012).  ABM  dapat  digunakan dalam menganalisia dinamika/perilaku gerakan individu. Analisis  tersebut  juga  dapat  menjawab  pertanyaan mengenai  strategi  pengendalian  pola  evakuasi  yang berbeda (Pratama et al., 2020)
ABM  dalam  sebuah  penelitian  lain  dianggap sebuah versi simulasi yang mewakili aktor atau individu didalam  sistem  sosial  yang  tidak  statis.  Dalam  gagasan ABM,  sistem  dimodelkan  sebagai  seperangkat  entitas yang  dapat  membuat  keputusan  sendiri,  yang  biasanya disebut  sebagai  agen.  Sementara  GIS  adalah  perangkat yang  sepenuhnya  berbasis  komputer  yang  digunakan untuk  mengumpulkan,  menyimpan,  mengontrol  dan menunjukkan  catatan  referensi  informasi  spasial,  yang dalam  hal  ini  digunakan  untuk  membantu  pembuatan seleksi  dalam  berbagai  konteks,  seperti  rencana pembuatan  spasial  dan  tata  Kelola  lingkungan  (Khair, 2018).  Dalam  penelitian  ini  simulasi  penggunaan  ABM akan  menggunakan  NetLogo  sebagai  tool  dalam implementasinya.  Menurut  Nugroho  (2013)  NetLogo adalah  merupakan  sebuah  aplikasi  yang  diciptakan  dan dikembangkan oleh Uri Wilensky, Direktur Northwestern  University  pada  tahun  1999.  NetLogo merupakan  sebuah  bahasa  pemodelan  yang  bisa diprogram  untuk  mensimulasikan  fenomena  sosial  dan alam.  Bahasa  pemodelan  NetLogo  memberi  peneliti lingkungan  yang  dapat  disesuaikan  untuk  membuat model  mereka  sendiri,  termasuk  bidang  manajemen konstruksi  (Nugroho,  2013).  Nantinya  penggunaan NetLogo  sebagai  metode  ABM  difokuskan  untuk mensimulasikan  beberapa  skenario  yang  paling  sesuai dalam melihat pengaruh pengunaan beberapa shift dalam proyek  konstruksi  untuk  meminimalkan  penyebaran Covid-19.
Saat  pandemi,  penyebaran  Covid-19  sebagian besar  melalui  interaksi  antar  orang  dan  lingkungannya. Peran pekerja akan sangat penting dalam meminimalkan penyebaran  Covid-19  pada  proyek  konstruksi,  sehingga diharapkan  dengan  menjaga  jarak  pekerja  dapat  dengan aman  melakukan  pekerjaannya.  Selain  itu,  karena pandemi,  proses  pengumpulan  data  dengan  survey  ke proyek  konstruksi  untuk  mengamati  dan  interview dengan  perilaku  pekerja  terbatas,  sehingga  teknik pemodelan  menjadi  alternatif  yang  paling  sesuai  dan aman.  ABM  dapat  menjadi  sebuah  tools  untuk mengetahui  bagaimana  penyebaran  Covid-19  dapat berdampak pada pekerja konstruksi tanpa harus bertatap muka  langsung.  Dalam  konteks  ini  ABM  dapat digunakan  untuk  mempelajari  bagaimana  Covid-19 dapat  menyebar  di  antara  pekerja  konstruksi.  Penelitian ini  mencoba  menggunakan  ABM  dalam  memahami pengaruh beberapa shift tenaga kerja untuk meminimalkan  penyebaran  Covid-19  di  kalangan pekerja konstruksi. Untuk melakukannya, pemodelan ini memperhitungkan  status  kesehatan  tenaga  kerja  dalam memimalkan  penyebaran  Covid-19  serta  tanda-tanda kesehatan  pekerja  ketika  masuk  shif  siang  atau  shif malam.  Namun  seiring  dengan  adanya  penurunan penyebaran Covid-19 maka tetap akan dilakukan survey lapangan dengan prokes ketat untuk mengumpulkan data aktual yang mengatur kembali cara mencegah penularan Covid-19  di  antara  para  pekerja.  Dalam  penelitian  ini
Sandi  Wahyudiono  et  al.,  Pemodelan  Shift  Kerja  dalam  Proyek  Konstruksi  menggunakan  NetLogo  dalam  meminimalkan Penyebaran Covid-19
akan ada 6 skenario yang akan dijalankan dengan model yang  bertujuan  untuk  mengatasi  kurangnya  data  aktual dari  persebaran  pekerja  di  lokasi  proyek,  untuk meverivikasi  berbagai  hasil  model  yang  mungkin mewakili  berbagai  skenario  di  kondisi  sebenarnya  di proyek konstruksi selama pandemi.
Dalam penelitian ini jenis agen dalam model akan mewakili  pekerja  proyek  konstruksi  serta  perilakunya. Para  agen  disimulasikan  akan  bekerja  sesuai  shift masing-masing dalam mengerjakan proyek dan meninggalkan  proyek  untuk  keesokan  harinya.  Simulasi dimulai  setiap  hari  kerja,  dengan  manager  menugaskan pekerja konstruksi sesuai jadwal, baik shif siang maupun shif malam. Setelah agen pekerja konstruksi menyelesaikan shift kerja, status kesehatan pekerja akan disimulasikan, dan hasilnya dibagi dalam dua kemungkinan, sehat atau sakit (bergejala) karena Covid- 19.  Pekerja  konstruksi  yang  diklasifikasikan  sebagai sakit/bergejala  harus  menjalani  masa  karantina  atau perawatan  selama  10  hari  (SE  Menkes  18/2022,  2022), dan  setelah  status  pekerja  sehat  kembali,  maka  dapat kembali ke proyek pada hari kerja berikutnya.

## Sumber: data olahan
Gambar 1. Diagram Alir Pemodelan
Ketika  Covid-19  menyebar  melalui  kerumunan orang termasuk di proyek konstruksi, dapat diasumsikan bahwa  dengan  menambahkan  shift  baru  (shift  malam), maka  distribusi  pekerja  konstruksi  di  proyek  bisa tersebar  serta  tingkat  penularan  di  antara  pekerja  bisa menurun,  karena  jumlah  pekerja  yang  melakukan kegiatan  mereka  selama  proyek  terbagi  dalam  dua  shift bukan  hanya  satu  shift.  Assumsi  ini  selaras  dengan kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  mengurangi Covid-19  dengan  memberlakukan  jaga  jarak  di  antara orang-orang.  Dengan  demikian  karena  jumlah  pekerja yang  ditugaskan  untuk  shift  malam  meningkat,  maka tingkat  penularan  pekerja  konstruksi  yang  ditugaskan untuk  shift  siang  hari  menurun  seiring  adanya pengurangan  kepadatan  atau  kerumunan  pekerja.
Mengenai  penerapan  skenario  beberapa  shift,  dalam penelitian  ini  hanya  memakai  dua  shift  yang  digunakan dalam  model  yakni  shift  siang  dan  malam,  berdasarkan proyek  secara  umum  dalam  masa  pandemi  ada  protokol kesehatan  dalam  proyek  pihak  kontraktor  mempunyai prosedur pembersihan dan disinfektan untuk memastikan bahwa  Covid-19  tidak  menyebar  di  antara  pekerja  dari berbagai daerah maupun vendor (Araya, 2021b).
Tabel 1. Parameter dan Variabel Pemodelan Fungsi Paramater dan Variabel Aturan Terkait Simulasi dari status kesehatan pekerja  selama proyek konstruksi terkait dalam penyebaran Covid-19 dengan menggunakan beberapa shift - Persentase dari pekerja yang ditugaskan  untuk setiap shift. - Waktu  ketika  shift dimulai dan diakhiri. - Persentase  pekerja yang dikategorikan
sehat. - Tingkat  penularan di  antara  pekerja konstruksi pada shift yang sama - Tingkat penularan di antara  pekerja konstruksi tergantung  dari jumlah  pekerja pada shift tersebut. - Semakin banyak  pekerja dalam shift, semakin  tinggi kemungkinan untuk terkena
Covid-19 Sumber (Araya, 2021)
Tingkat  penularan  di  antara  pekerja  konstruksi tergantung  dari  jumlah  pekerja  yang  ditugaskan  pada shift  masing-masing.  Semakin  banyak  pekerja  dalam shift, semakin tinggi kemungkinan untuk terkena Covid- 19.  Untuk  variabel  dibuat  bervariasi  yang  bertujuan untuk menjadi perwakilan dari kondisi proyek konstruksi dalam  dunia  nyata.  Dalam  penelitian  ini  6  skenario dengan  nilai  yang  berbeda  disajikan  untuk  variabel- variabel.  Untuk  pembagian  jenis  objek,  fungsi,  variable dan  aturan  terkait  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Output penelitian  ini  akan  dimodelkan  menggunakan  alat pemrograman  NetLogo,  yang  merupakan  perangkat lunak untuk mensimulasikan pemodelan studi kasus dari sistem  yang  kompleks  dan  berkembang  dari  waktu  ke waktu.  Bahasa  pemrograman  NetLogo  berbasis  Java bersifat  terbuka,  dengan  maksud  untuk  agar  terus  bisa berkembang seiring dengan kebutuhan akan model yang sejalan dengan kemajuan teknologi sistem informasi dan perkembangan  di  Indonesia  (Nugroho,  2013).  NetLogo memiliki  potensi  besar  untuk  digunakan  dalam penelitian  sensus  penduduk  untuk  menilai  potensi  dan tantangan  di  bidang  kesehatan  terkait  model  wabah Covid-19  menggunakan  skema  Susceptible  Exposed Infectious  Removed  (SEIR).  Selain  itu  NetLogo  dalam dunia  Pendidikan  juga  dapat  dimanfaatkan  dalam mendukung proses belajar mengajar sekaligus menampilkan  fenomena  yang  terjadi  di  dalamnya  tanpa perlu didefinisikan (Bata, 2012).
Sandi  Wahyudiono  et  al.,  Pemodelan  Shift  Kerja  dalam  Proyek  Konstruksi  menggunakan  NetLogo  dalam  meminimalkan Penyebaran Covid-19

## Implementasi Pemodelan
Dalam penelitian ini jenis agen dalam model akan mewakili  pekerja  proyek  konstruksi  serta  perilakunya. Para  agen  disimulasikan  akan  bekerja  sesuai  shift masing-masing dalam mengerjakan proyek dan meninggalkan  proyek  untuk  keesokan  harinya.  Simulasi dimulai  setiap  hari  kerja,  dengan  manager  menugaskan pekerja konstruksi sesuai jadwal, baik shif siang maupun shif malam. Setelah agen pekerja konstruksi menyelesaikan shift kerja, status kesehatan pekerja akan disimulasikan, dan hasilnya dibagi dalam dua kemungkinan, sehat atau sakit (bergejala) karena Covid- 19. Proses pemodelan mensimulasikan 100 agen pekerja konstruksi yang terlibat dalam satu proyek konstruksi di seluruh hari kerja. Model ini mensimulasikan hari kerja, jadi  1  bulan  waktu  simulasi  adalah  24  jam  dengan  25 hari kerja, yaitu 600 jam. Kedua shift (siang dan malam) diasumsikan  berlangsung  untuk  jumlah  jam  yang  sama, yakni  adalah  antara  8  sampai  9  jam  kerja  dari  Senin hingga Sabtu.
Tabel 2. Justifikasi Parameter dan Variabel
Paramater dan Variabel Nilai Justifikasi Populasi dari pekerja 100 Umumnya  digunakan  dalam penelitian perilaku pekerja konstruksi (Araya, 2021a) Distribusi dari  pekerja diantara beberapa shift 0 – 100% Jarak variasi tergantung kebutuhan  spesifik  dari  proyek konstruksi (Jun et al., 2016) Tingkat infeksi (penularan) pekerja di setiap shift 0 – 10 % Diasumsikan  bahwa  semakin banyak  pekerja  yang  masuk shift, semakin tinggi kemungkinan pekerja terinfeksi karena kepadatan pekerja meningkat (Araya, 2021a) Durasi waktu shift 8 – 9 jam Durasi  waktu  normal  pekerja kosntruksi (Jun et al., 2016) Durasi waktu karantina 10 hari Masa  karantina  pekerja  yang sakit atau bergejala (SE Menkes 18/2022, 2022) Sumber Araya (2021)
Studi  ini  akan  mensimulasikan  total  waktu pekerjaan  renovasi  selama  3  bulan  atau  1800  jam  serta total  jumlah  pekerja  yang  sehat.  Semua  pekerja  yang bekerja untuk kedua shift dalam proyek akan dilaporkan status  kesehatannya.  Tabel  3  menunjukkan  pembagian skenario pemodelan. Asumsi ini dibuat untuk mengetahui  tren  dan  perilaku  yang  muncul  dari  para pekerja  konstruksi  terkait  dalam  penyebaran  Covid-19. Perilaku agen (pekerja) dinilai dengan menggunakan tiga variabel kunci, yakni distribusi pekerja untuk setiap shift (siang dan malam), tingkat penularan di antara pekerja di shift  yang  sama,  dan  jumlah  pekerja  yang  sehat  di tingkat proyek.
Tabel 3. Pembagian Skenario Pemodelan
Skenario Distribusi pekerja Tingkat penularan diantara pekerja Shift Siang Shift Malam Shift Siang Shift Malam Skenario 1 100% 0% 10% T/A Skenario 2 90% 10% 9% 1% Skenario 3 80% 20% 8% 2% Skenario 4 70% 30% 7% 3% Skenario 5 60% 40% 6% 4% Skenario 6 50% 50% 5% 5%
Sumber (Araya, 2021)
Variabel-variabel  ini  memungkinkan  perumusan model  melalui  simulasi  model  dan  menafsirkan  hasil yang  seuai  dengan  yang  diharapkanDalam  pemodelan nantinya verifikasi dan validasi model melibatkan proses berulang.  Verifikasi  dan  validasi  merupakan  tahapan dalam melakukan pendekatan pemodelan dan memberikan  pembatasan  masalah  di  mana  informasi yang didapatkan nantinya adalah merupakan kondisi dari Covid-19  pada  proyek  konstruksi  dan  pada  akhirnya digunakan  untuk  menentukan  alternatif  apa  yang  paling sesuai  dan  pada  akhirnya  dapat  digunakan  untuk meminimalisir  dampak  penularan  Covid-19  di  antara pekerja konstruksi. Validasi model akan terkomputerisasi  serta  dilakukan  dengan  menerapkan analisis  sensitivitas  pada  parameter  model  tersebut (Araya, 2021b).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Merancang  suatu sistem pemodelan dengan  ABM untuk  shift  pekerja  diperlukan  analisis  kebutuhan  untuk menentukan perilaku, parameter, waktu sampai pengukuran  populasi  yang  terlibat  dan  berhubungan dengan  proyek  konstruksi  yang  disesuikan  dengan program NetLogo. Untuk analsisa kebutuhan dibutuhkan daftar  pertanyaan  Bagaimana  para  pekerja  konstruksi (dengan  beberapa  shift)  tetap  dapat  produktif  ditengah lingkungan  (kondisi)  pandemi  yang  terbatas.  Tabel  4 menunjukkan jenis dan luaran pemodelan.
Tabel 4. Pembagian Skenario Pemodelan Jenis Justifikasi Tipe Agen Pekerja Konstruksi, Shif, penularan
Covid-19
Properti Agen Populasi  dari  pekerja,  Distribusi  dari pekerja  diantara  beberapa  shift,  Tingkat infeksi  (penularan)  pekerja  di  setiap  shift dan Durasi waktu karantina
Perilaku Agen Bekerja  (Shitf  siang  dan  malan),  Status Kesehatan  (Sehat  atau  sakit/bergejala),
Karantina (Sakit/bergejala) Parameter Jumlah  pekerja,  jumlah  shift,  status Kesehatan, infeksi (tingkat penularan) Urutan waktu Pekerja bekerja, Pekerja Sehat dan Sakit
Sumber: data olahan
Sandi  Wahyudiono  et  al.,  Pemodelan  Shift  Kerja  dalam  Proyek  Konstruksi  menggunakan  NetLogo  dalam  meminimalkan Penyebaran Covid-19
Proses pemodelan shif konstruksi ini menggunakan  program  NetLogo  yang  bertujuan  untuk mengetahui fenomena pekerja konstruksi ketika diperlakukan beberapa skenario jadwal bekerja. Pemodelan  ini  akan  memperhitungkan  jumlah  pekerja, tingkat  penularan,  karantina  jika  dinyatakan  sakit  atau bergejala  dan  durasi  waktu  karantina  selama  10  hari. Gambar  2  menunjukkan  tampilan  awal  program NetLogo.

## Sumber: data olahan
Gambar 2. Pemodelan Shift Pekerja
Hasil  pemodelan  dapat  diketahui  jika  untuk skenario 1, dimana semua pekerja ditugaskan untuk satu shift  (shift  siang  100%),  terdapat  14  pekerja  sakit, sedangkan  pekerja  sehat  adalah  sebanyak  76  orang  atau dengan kata lain lebih dari 14 % pekerja sakit. Scenario 1  adalah  scenario  yang  umum  dilakukan  oleh  proyek konstruksi  dimana  100%  pekerja  bekerja  dari  pagi sampai  sore  hari.  Tabel  5  dan  gambar  3  menunjukkan hasil pemodelan skenario 1
Tabel 5. Hasil Pemodelan Skenario 1 Pekan Jumlah Sakit
Jumlah Sehat 1. 10 90 2. 10 90 3. 10 90 4. 11 89 5. 11 89 6. 12 88 7. 12 88 8. 12 88 9. 13 87 10. 13 87 11. 13 87 12. 13 87 13. 14 86 14. 14 86 15. 14 86
Sumber: data olahan
Sumber: data olahan
Gambar 3. Hasil Pemodelan Skenario 1
Skenario  1  bisa  diketahui  di  masa  pandemi skenario  tersebut  akan  sangat  riskan  dilakukan  karena potensi  untuk  tertular  virus  Covid-19  cukup  besar  dan dapat mengurangi ketersediaan tenaga kerja dalam suatu proyek konstruksi. Hasil ini memberikan tantangan bagi manajer  konstruksi,  karena  proyek  konstruksi  yang umumnya berorientasi bisnis dapat mengalami penundaan  jadwal  dan  mengaikbatkan  pembengkakan biaya,  sehingga  disinilah  pentingnya  manager  proyek dituntut untuk bisa menjaga tenaga kerja mereka. Untuk Skenario  2  dapat  diketahui  dari  hasil  pemodelan  bahwa jumlah  pekerja  sehat  adalah  79  orang  dan  pekerja  sakit sebanyak  21  orang.  Kemudian  pada  skenario  3  jumlah pekerja  sakit  adalah  sebanyak  7  orang,  dan  berikutnya untuk  skenario  4  jumlah  pekerja  yang  sakit  sebanyak  5 orang.  Untuk  skenario  5  jumlah  pekerja  yang  sakit sebanyak 11 orang dan terakhir untuk skenario 6 jumlah pekerja  yang  sakit  adalah  sebanyak  8  orang.  Gambar  4 menunjukkan  jumlah  pekerja  sehat  dan  sakit  pada pemodelan shif pekerja dengan 6 skenario.

## Sumber: data olahan
Gambar 4. Hasil Pemodelan seluruh Skenario
Gambar  4  dapat  diketahui  bahwa  skenario  nomor 4  adalah  skenario  terbaik  dalam  hal  pendistribusian komposisi  pekerja  dengan  jumlah  pekerja  shif  siang sebanyak  70%  dan  shift  malam  sebanyak  30%  atau sekitar  sepertiga  pekerja  dimasukan  dalam  shift  malam.
Sandi  Wahyudiono  et  al.,  Pemodelan  Shift  Kerja  dalam  Proyek  Konstruksi  menggunakan  NetLogo  dalam  meminimalkan Penyebaran Covid-19
Faktor yang mempengaruhi fenomena ini adalah adanya durasi  proyek  selama  15  minggu  (3  bulan)  serta  adanya masa  karantina  10  hari  jika  ada  pekerja  yang  sakit  atau bergejala.  Dengan  hasil  tersebut  pemanfatan  beberapa shift  menjadi  solusi  terbaik  bagi  manajer  proyek  untuk mengurangi  penyebaran  Covid-19  di  antara  pekerja konstruksi.  Pemodelan  ini  dapat  dijadikan  acuan  dalam sebuah  proyek  konstruksi  jika  terjadi  pandemi,  karena menyajikan alternatif pembagian shif dalam mengurangi kepadatan  pekerja,  dan  hasil  optimal  adalah  dengan membagi pekerja konstruksi dengan komposisi 70% shif siang  dan  30%  shift  malam.  Komposisi  30%  pekerja dimasukan shift malam juga untuk menjaga produktifitas pekerja  secara  keseluruhan,  karena  pekerja  konstruksi shift malam cenderung mengalami penurunan produktifitas  (Leangso,  2018).  Dengan  demikian  suatu proyek  konstruksi  yang  dilaksanakan  selama  pandemi dengan  tetap  mempertimbangkan  produktifitas  dan distribusi  shift  pekerja  diharapkan  dapat  meningkatkan kemungkinan proyek konstruksi dapat diselesaikan tepat waktu,  sesuai  anggaran,  dan  pekerja  konstruksi  dalam kondisi sehat.

## SIMPULAN
NetLogo  merupakan  Bahasa  pemodelan  simulasi yang  menggambarkan  individu-individu  (agen)  dalam sebuah  pola  sistem  yang  dinamis  dan  kompleks,  yang dalam hal ini menyajikan pendekatan dampak penggunaan beberapa shift untuk mengurangi penyebaran Covid-19 diantara pekerja konstruksi. Dalam studi  ini  dilakukan  pemodelan  beberapa  alternatif  shif pekerja  yang  terdiri  dari  6  skenario  yang  menunjukkan distribusi  pekerja  untuk  shift  siang  dan  malam  serta tingkat  penularan  di  antara  pekerja.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi tingkat Kesehatan pekerja ikut dimasukan sebagai bagian fenomena yang terjadi jika di implementasikan  di  lapangan  yakni  durasi  kerja  harian, lama  proyek  dan  masa  karantina.  Penelitian  ini menunjukan  skenario  terbaik  dalam  meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 di antara pekerja konstruksi adalah komposisi pekerja untuk shif siang dibanding shif malam  adalah  1:3  dimana  shift  siang  jumlah  pekerja adalah  70%  dan  shift  malam  sebanyak  30%.  Studi  ini menekankan bahwa menggunakan beberapa shift adalah alternatif  yang  layak  untuk  mengembangkan  proyek konstruksi  sambil.  Untuk  penelitian  di  masa  depan disarankan  dapat  menambahkan  variable  vaksinasi karena  tingkat  vaksinasi  di  Indonesia  pada  umumnya dan Kota Malang pada khususnya sudah cukup tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Araya,  F. 2021a. Modeling the  spread of COVID-19 on construction  workers:  An  agent-based  approach. Safety  Science , 133 (September  2020),  105022. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105022
Araya,  F.  2021b.  Modeling  working  shifts  in construction  projects  using  an  agent-based
approach  to  minimize  the  spread  of  COVID-19. Journal  of  Building  Engineering , 41 (February). https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102413 Bata,  J.  2012.  Simulasi  Berbasis  Agen-Based  Modeling (Abm)  Menggunakan  Netlogo. Seminar  Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi ,
2012 (Sentika), 2089–9815.
Denny‐smith,  G.,  Sunindijo,  R.  Y.,  Loosemore,  M.,
Williams,  M.,  &  Piggott,  L.  2021.  How construction  employment  can  create  social  value and  assist  recovery  from  covid‐19. Sustainability (Switzerland) , 13 (2), 1–20. https://doi.org/10.3390/su13020988
Ghuzdewan,  T.  A.  2021. Dampak  Pandemi  COVID-19 pada  Proyek  Konstruksi  ATILLA  FAMEGA  M, Toriq Arif Ghuzdewan, S.T., M.Sc.E. 2019 , 2019– 2021.
Glints.com.  2021.  Pengertian,  Jenis-jenis,  dan  Regulasi Shift Kerja. 12 Agustus , 1–7. https://employers.glints.id/resources/jenis-dan- regulasi-shift-kerja/#:~:text=Shift kerja merupakan  suatu penetapan,shift malam%2C atau shift bergilir. Hikmah,  M.,  &  Sari,  S.  T.  2021.  Manajemen  Risiko Keselamatan Kesehatan Kerja Pada Penyelenggaraan  Proyek  Konstruksi  Dalam  Masa Pandemi Covid-19. Universitas Tridharma Research Lembaran Publikasi Ilmiah , 4 (2) Jonathan,  J.,  Oktovallen  Candra,  A.,  &  Alifen,  R.  S.
2021.  Studi  Banding  K3  Normal  Baru  Pada Proyek  Konstruksi  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Dimensi  Pratama  Teknik  Sipil , 10 (1),  26– 34.  http://publication.petra.ac.id/index.php/teknik- sipil/article/view/11008
Jun,  D.  H.,  Han,  C. H.,  & Kim,  D. J. 2016. Optimizing the  utilization  of  shareable  equipment  in  multiple shifts  for  construction  projects. Journal  of  Asian Architecture  and  Building  Engineering , 15 (3), 597–604. https://doi.org/10.3130/jaabe.15.597
Kementerian  PU.  2020. Pencegahan  Covid-19  Di Proyek Konstruksi . 4 (i), 3–6.
SE  Menkes  18/2022,  Surat  Edaran  Menteri  Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022.
Khair, F. 2018. Perancangan Sistem Koordinasi Relawan dalam  Penanggulangan  Bencana  Menggunakan GIS  dan  Agent  Based  Modeling  (ABM). Jurnal Pasti , XII (2), 249–261.
Leangso,  A.  S.  2018. Pengaruh  kerja  lembur  terhadap produktivitas  tenaga  kerja  konstruksi  pada pekerjaan  balok  dan  plat  lantai  (studi  kasus proyek  pembangunan  parsley  bakery  &  resto jalan laksda adisutjipto yogyakarta) .
Maelissa,  N.,  Gaspersz,  W.,  &  Metekohy,  S.  2021. Dampak  Pandemi  Covid-19  Bagi  Pelaksanaan Proyek  Konstruksi  Di  Kota  Ambon. Jurnal
Simetrik , 11 (1), 411. https://doi.org/10.31959/js.v11i1.21
Sandi  Wahyudiono  et  al.,  Pemodelan  Shift  Kerja  dalam  Proyek  Konstruksi  menggunakan  NetLogo  dalam  meminimalkan Penyebaran Covid-19
Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.  2020.  Instruksi  Menteri  Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No.02/IN/M/2020
Tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Penyelenggaraan  Jasa  Konstruksi. Konstruksi , Protokol Covid - 19 , 1–21.
https://sitaba.pu.go.id/covid19/uploads/Inmen_PU
PR_No__02_Tahun_2020_Tentang_Pencegahan_ Penyeberan.pdf
Nugroho, F. 2013. Pemrograman
Multimedia menggunakan  NetLogo (H.  Cahyo  (Ed.)).  UIN-
Maliki Press.
Pratama, D. P., Hardiansyah, Afrizal, Y., & Mase, L. Z. 2020. Implementasi Metode Agent Based
Modelling untuk Evakuasi Bencana Tsunami pada Gedung  J  Universitas  Bengkulu,  Indonesia. Potensi :  Jurnal  Sipil  Politeknik , 22 (2),  114–122. https://doi.org/10.35313/potensi.v22i2.1843 Ratnasari,  A.,  Sari,  M.  G.,  &  Asharhani,  I.  S.  2020. Peningkatan Kualitas Kesehatan Pada Manajemen Konstruksi  Saat  Pandemi  Melalui  Sosialisasi Pekerja  Proyek. Prosiding  Konferensi  Nasional Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Dan  Corporate Social  Responsibility  (PKM-CSR) , 3 ,  414–421. https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v3i0.931 Sari,  A.  N.,  &  Suryan,  V.  2021.  Pandemi  Covid-19: Dampak  terhadap  Pekerjaan  Konstruksi. Jurnal Talenta Sipil , 4 (2), 214.
https://doi.org/10.33087/talentasipil.v4i2.77 Siagian,  T.  H.,  &  Prasojo,  A.  P.  S.  2021.  Agent-Based Modelling  Pada  Studi  Kependudukan:  Potensi
Dan  Tantangan. Seminar  Nasional  Official
Statistics , 2020 (1), 1032–1040.
https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.59 1 Stephanie,  Kriwangko,  &  Nugraha,  D.  2020. Dalam
Penerapan  K3  Selama  Masa  Pandemi  Pada .  22–
29. surat_edaran_wali_kota_malang_nomor_40_tahun_202 1-1.pdf . (n.d.). Suryowati,  E.  2020. Sektor  Konstruksi  Cemaskan Wacana Perpanjangan PPKM Darurat . 20–23.