## Evaluasi produksi penambangan batubara di PT Hamparan Mulya, Provinsi Kalimantan Tengah

## Evaluation of coal mining production at PT Hamparan Mulya, Central Kalimantan Province
Jery Indrawan, Agus Triantoro, Annisa Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat Jl. A. Yani Km 35,5 Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714, Telp. 0812-5475-6338, Indonesia e-mail: * jeryindrawan@gmail.com , agus@ulm.ac.id , annisa@ulm.ac.id
ABSTRAK PT Hamparan Mulya memiliki 2 pit , yaitu Pit Alfa dengan luas sebesar 8,4 Ha dan Pit Clara dengan luas sebesar 31,8 Ha. Sebelum melakukan suatu kegiatan penambangan, PT HM membuat perencanaan yang matang serta perancangan suatu sistem dan tata cara penambangan. Setelah itu perlu dilakukannya evaluasi dari perencanaan dan perancangan tersebut yang sudah terlaksana di lapangan untuk mengetahui ada atau tidaknya target produksi yang tidak tercapai dari data mine plan periode Mei 2017, sekaligus mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut.
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder memakai dua cara, yaitu pengamatan lapangan dan penggunaan data perusahaan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Ms . Excel 2016, Map Source , ArcGIS ArcMap 10.3, dan Surpac 6.3 dengan melakukan penyusunan laporan yang menyajian peta, gambar, tabel, dan grafik. Analisis data dilakukan terhadap hasil pengolahan data dan analisa pembahasan dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengolahan data dengan masalah yang diteliti.
Pembongkaran overburden (OB) pada Pit Alfa dan Pit Clara sudah tercapai sesuai target plan dengan  total  volume  sebesar 341.079 BCM dan 96.063 BCM, sedangkan penggalian batubara ( coal ) pada Pit Alfa tidak tercapai sesuai target plan dengan total tonase sebesar 42.714,87 ton dan pada Pit Clara sudah tercapai sesuai target plan dengan total tonase sebesar 60.267,69 ton. Target produksi (gabungan kedua pit ) untuk pembongkaran overburden (OB) sudah tercapai, sedangkan untuk penggalian batubara ( coal ) masih belum tercapai dikarenakan adanya ketidaktercapaian target plan per pit pada Pit Alfa. Luas area yang tergali pada kegiatan penambangan di Pit Alfa adalah seluas 7,4 Ha dan di Pit Clara adalah seluas 3,9 Ha.
Kata-kata kunci : mine plan , penggalian, pit
ABSTRACT PT Hamparan Mulya has 2 pits, namely the Alfa Pit with an area of 8.4 Ha and the Clara Pit with an area of 31.8 Ha. Before carrying out a mining activity, PT HM makes careful planning and designs a mining system and procedures. After that, it is necessary to evaluate the planning and design that has been carried out in the field to find out whether or not there is a production target that has not been achieved from the mine plan data for the May 2017 period, as well as look for any factors that affect the achievement.
This research was conducted by collecting primary and secondary data using two methods, namely field observations and the use of company data. Data processing is carried out with the help of Ms. Excel 2016 software, Map Source, ArcGIS ArcMap 10.3, and Surpac 6.3 by compiling reports that present maps, images, tables, and graphs. Data analysis was carried out on the results of data processing and discussion analysis was carried out by correlating the results of data processing with the problems studied.
The overburden (OB) demolition at Pit Alfa and Pit Clara has been achieved according to the target plan with a total volume of 341,079 BCM and 96,063 BCM, while coal excavation at Pit Alfa was not achieved according to the plan target with a total tonnage of 42,714.87 tons and in The Clara pit has been achieved according to the plan's target with a total tonnage of 60,267.69 tons. The production target (both pits combined) for overburden (OB) dismantling has been achieved, while for coal mining (coal) has not been achieved due to the non-achievement of the perpit plan target at Pit Alfa. The area excavated during mining activities at Pit Alfa is 7.4 Ha and at Pit Clara is 3.9 Ha.
Keywords : mine plan, excavation, pit

## PENDAHULUAN
PT Hamparan Mulya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. PT HM ini sendiri memiliki 2 pit , yaitu Pit Alfa dengan luas 8,4 Ha dan Pit Clara dengan luas 31,8 Ha. Sebelum melakukan suatu kegiatan penambangan, PT HM membuat perencanaan yang matang serta perancangan suatu sistem dan tata cara penambangan. Setelah itu perlu dilakukannya evaluasi dari perencanaan dan perancangan tersebut yang sudah terlaksana di lapangan untuk mengetahui ada atau tidaknya target produksi yang tidak tercapai dari data mine plan periode Mei
2017, sekaligus mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut.
Dalam kegiatan penambangan juga sering terjadi Mining Losses. Mining Losses adalah kehilangan hasil tambang yang dikarenakan faktor-faktor seperti ; keterbatasan alat saat proses pengambilan batubara (eksploitasi), terjatuh pada saat proses pengangkutan (hauling), proses pengolahan dan di tempat penyimpanan batubara (stockpile).
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil kegiatan produksi ditinjau dari data produksi aktual untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target plan di Pit Alfa, mengevaluasi hasil kegiatan produksi ditinjau dari data produksi aktual untuk mengetahui tercapai
atau tidaknya target plan di Pit Clara, mengevaluasi hasil kegiatan produksi ditinjau dari data produksi aktual kedua pit (Alfa dan Clara) untuk mengetahui tercapai atau tidaknya target produksi, mencari faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala kegiatan produksi di lapangan, menghitung luasan area yang sudah tergali pada kegiatan penambangan selama periode Mei 2017, serta menghitung jumlah batubara ( coal ) yang tersisa dari data mine plan periode Mei 2017 pada Pit Alfa dan Pit Clara. Dengan batasan masalah, yaitu evaluasi hasil penambangan hanya dilakukan pada kajian teknis tanpa melibatkan kajian biaya modal dan biaya produksi, hanya membahas ketidaktercapaian produksi pada plan periode Mei 2017 di Pit Alfa dan Pit Clara, tidak sampai memperhitungkan cycle time dan match factor dari alat gali muat dan angkut, serta densitas batubara yang digunakan, yaitu 1,3 gr/cm 3 sesuai dengan ketentuan perusahaan.

## METODOLOGI
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan lapangan (data topografi dari kegiatan survey )
dan penggunaan data perusahaan (Data produksi aktual dan data curah hujan).
Teknik Analisis Data Sebelum menganalisis data, perlu dilakukannya pengolahan data berupa perhitungan tonase batubara dan volume overburden tergali dari data survey dengan aplikasi Surpac 6.3, membandingkan hasil perhitungan langkah nomor 1 di atas dengan data aktual produksi yang dibagi menjadi 4 minggu, yaitu minggu I (26 Apr - 02 Mei), minggu II (03 Mei -  09 Mei), minggu III (10 Mei -  16 Mei), dan minggu IV (17 Mei -  25 Mei), dan juga mengecek ketercapaian target produksi dan target plan dari langkah nomor 2 berdasarkan data mine plan periode Mei 2017. Analisis data dilakukan terhadap hasil pengolahan data untuk mengetahui tingkat ketercapaian target produksi (gabungan kedua pit ) dan target plan per pit , serta membuat pembahasan dengan menjabarkan dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketidaktercapaian dari target tersebut.  Untuk diagram penelitian ini dapat dilihat pada gambar -1 mengenai digram metodologi penelitian.
Produksi Aktual Target Produksi
Physical
Availability Used of Availability Faktor Penyebab Rekomendasi Tercapai Pengaruh Pengaruh Gambar-1 . Diagram metodologi penelitian

## HASIL DAN DISKUSI
Perhitungan Volume Table hasil perhitungan cut and fill volume dari data survey dapat dilihat pada Tabel-1 dan Tabel -2  ,  dimana volume keseluruhan dan volume batubara dihitung dengan
menggunakan software Surpac 6.3, sedangkan tonase batubara dihitung dengan mengalikan volume batubaranya dengan densitas 1,3 gr/cm 3 dan volume overburden dihitung dengan mengurangi volume keseluruhan dengan volume batubaranya. Tabel tersebut, yaitu sebagai berikut :
Tabel-1 . Cut and fill volume dari data survey pada Pit Alfa
Tabel-2 . Cut and fill volume dari data survey pada Pit Clara
Tabel-3 . Selisih Volume Overburden (OB) dan Tonase Batubara ( Coal ) antara Data Survey dengan Data Produksi pada Pit Alfa
Tabel-4 . Selisih Volume Overburden (OB) dan Tonase Batubara ( Coal ) antara Data Survey dengan Data Produksi pada Pit Clara
Minggu (Tanggal) Volume Keseluruha n (BCM) Volume Batubar a (BCM) Tonase Batubar a (ton) Volume Overburde n (BCM) I (26 Apr - 02 Mei) 49.167,50 0 0  49.167,50 II (03 Mei - 09 Mei) 70.365,47 0 0  70.365,47 III (10 Mei -  16 Mei) 113.728,80 553,86 720,02  113.174,94 IV (17 Mei -  25 Mei) 150.467,38  22.451,37  29.186,78  128.016,01 Total 383.729,15  23.005,23  29.906,80  360.723,92
Perhitungan Survey
Evaluasi Evaluasi Target Produksi Target Plan Tidak  Ter cap ai Tidak Ter cap ai Faktor Penyebab Rekomendasi Tercapai
Minggu (Tanggal) OB Survey (BCM) OB Produksi (BCM) Coal Survey (Ton) Coal Produksi (Ton) Selisih OB Produksi dan Survey (BCM) Selisih Coal Produksi dan Survey (Ton) I (26 Apr - 02 Mei) 48.468,44 49.066 25.428,77 25.304,76 -597,56 124,01 II (03 Mei - 09 Mei) 56.552,77 36.350 25.274,20 25.258,86 20.202,77 15,34 III (10 Mei - 16 Mei) 0 0 9.738,11 9.704,07 0 34,03 IV (17 Mei - 25 Mei) 11.409,63 10.647 0 0 762,63 0 Total 116.430,84 96.063 60.441,07 60.267,69 20.367,84 173,38 Minggu (Tanggal) OB Survey (BCM) OB Produksi (BCM) Coal Survey (Ton) Coal Produksi (Ton) Selisih OB Produksi dan Survey (BCM) Selisih Coal Produksi dan Survey (Ton) I (26 Apr - 02 Mei) 49.167,50 49.386 0 0 -218,50 0 II (03 Mei - 09 Mei) 70.365,47 70.231 0 0 134,47 0 III (10 Mei - 16 Mei) 113.174,94 113.054 720,02 13.643,41 120,94 -12.923,39 IV (17 Mei - 25 Mei) 128.016,01 108.408 29.186,78 29.071,46 19.608,01 115,32 Total 360.723,92 341.079 29.906,80 42.714,87 19.644,92 -12.808,07
Produksi Aktual (Ritase)
Berikut ini adalah kenampakan perubahan roman muka bumi hasil update topografi tiap minggunya yang dapat dilihat pada Gambar-1 dan Gambar -2  Update Topografi Tanggal 04, 11, 18 dan 26 Mei 2017 pada Pit Alfa dan Pit Clara , yaitu :

## 1. Pit Alfa
Gambar-1 . Update Topografi Tanggal 04, 11, 18 dan 26 Mei 2017

## 2. Pit Clara
Gambar-2 . Update Topografi Tanggal 04, 11, 18 dan 26 Mei 2017
Evaluasi Ketercapaian Target Plan dan Target Produksi Tabel dan grafik ketercapaian target plan perpit dan target produksi (gabungan kedua pit) volume Overburden (OB) dan tonase batubara (coal), dapat dilihat pada Tabel-5 Ketercapaian Target Plan dan Target Produksi dari Data Produksi Aktual pada Pit Alfa dan Pit Clara, yaitu sebagai berikut :
Tabel-5 . Ketercapaian Target Plan dan Target Produksi dari Data Produksi Aktual pada Pit Alfa dan Pit Clara Lokasi
Pit Target OB Plan (BCM)
OB
Monthly Produksi (BCM) Keterangan Target Coal Plan (ton) Coal Monthly Produksi (ton) Keterangan Pit Alfa 316.000 341.079 Tercapai 110.000 42.714,87 Tidak tercapai Pit Clara 90.000 96.063 Tercapai 32.000 60.267,69 Tercapai Total 406.000 437.142 Tercapai 142.000 102.982,56 Tidak tercapai
Gambar-3 . Grafik Ketercapaian Target Plan Pembongkaran Overburden (OB) pada Pit Alfa dan Pit Clara
Gambar-4 . Grafik Ketercapaian Target Plan Penggalian Batubara ( Coal ) pada Pit Alfa dan Pit Clara
Gambar-5 . Grafik Ketercapaian Target Produksi Pembongkaran Overburden (OB) dan Penggalian Batubara ( Coal ) pada Pit Alfa dan Pit Clara
Sisa Batubara yang Belum Tergali Sisa baubara yang belum tergali pada penelitian ini dapat dilhat pada Tabel -6 Tabel Jumlah Batubara (Coal) yang tersisa dari Data Mine Plan periode Mei 2017
Tabel-6 . Tabel Jumlah Batubara ( Coal ) yang tersisa dari Data
Mine Plan periode Mei 2017 Lokasi Data Monthly Plan (ton) Total Coal Produksi (ton) Tersisa (ton) Pit Alfa dan Pit Clara 142.000 102.982,56 39.017,44
Pembahasan Berdasarkan hasil analisis perhitungan pengolahan data dan sudah dijabarkan pada evaluasi ketercapaian target plan dan target produksi dari data survey , adanya ketidaktercapaian tersebut dikarenakan pada minggu pertama tanggal 26 April sampai 02 Mei tepatnya di hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 turun hujan dari pukul 16:30 s/d 19:00 ( shift 2). Pada minggu kedua tanggal 03 Mei sampai 09 Mei tepatnya di hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 turun hujan deras dengan curah hujan sebesar 38 mm dari pukul 07:00 s/d 11:00 ( shift 1) dengan kondisi slippery dari pukul 11:00 s/d 13:00 ( shift 1) dan juga pada minggu ini changeshift (pergantian shift kerja) yang berarti shift 1 libur atau langsung mulai ke shift 2 diterapkan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017, serta dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 turun hujan gerimis dengan curah hujan sebesar 4 mm dari pukul 07:00 s/d 11:00 ( shift 2) dengan kondisi slippery dari pukul 20:10 s/d 21:03 ( shift 2) dan hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 turun hujan gerimis dengan curah hujan sebesar 42 mm dari pukul 23:22 s/d 05:00 ( shift 2).
Pada minggu ketiga tanggal 10 Mei sampai 16 Mei tepatnya di hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 turun hujan gerimis dengan curah hujan sebesar 12 mm dari pukul 13:02 s/d 14:17 ( shift 1) dengan kondisi slippery dari pukul 14:17 s/d 15:07  ( shift 1). Pada minggu keempat tanggal 17 Mei sampai 25 Mei tepatnya di hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 turun hujan gerimis dengan curah hujan sebesar 13 mm dari pukul 09:28 s/d 10:00 ( shift 1) dengan kondisi slippery dari pukul 10:00 s/d 11:00 ( shift 1), serta pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 turun hujan deras dengan curah hujan sebesar 33 mm dari pukul 22:32 s/d 05:00 ( shift 2) dengan kondisi slippery dari pukul 05:00 s/d 10:00  ( shift 2), lalu setelahnya terasa masih turun hujan gerimis dan sampai pada hari Minggunya tanggal 21 Mei 2017 turun lagi hujan yang lumayan deras dengan curah hujan sebesar 30 mm dari pukul 07:00 s/d 10:00 ( shift 1) dengan kondisi slippery dari pukul 10:00 s/d 13:40 ( shift 1) yang menyebabkan jalan hauling banjir pada beberapa titik area pada hari minggu tersebut.
Batubara ( coal ) yang tersisa dengan nilai minus pada Pit Clara, yaitu sebesar -28.267,69 ton dikarenakan ada seam baru yang tidak terukur dan terhitung pada data mine plan periode Mei 2017. Batubara ( coal ) yang tergali di Pit Alfa selama periode Mei 2017 (26 April 2017 s/d 25 Mei 2017) tidak tercapai sesuai dengan target plan juga diakibatkan karena sejumlah besar unit terfokus untuk melakukan penggalian OB dan batubara yang tersisa (belum tergali) pada Pit Clara untuk mengejar keseluruhan target penambangan di Pit Clara yang harus diselesaikan pada awal bulan Juni 2017, dimana Pit Clara sudah hampir mencapai batas pit limit . Tidak tercapainya target plan penggalian batubara ( coal ) di periode Mei 2017 seperti yang sudah dijabarkan, sebenarnya dapat diatasi. Untuk mengatasi hal tersebut, target selama 1 periode tepatnya pada Juni 2017 ataupun pada periode lainnya ditambah sebesar 39.017,44 ton/bulan atau digenapkan menjadi 39.000 ton/bulan dan bisa juga target selama 2 periode tepatnya pada juni 2017 serta Juli 2017 ataupun pada 2 periode lainnya ditambah sebesar 19.508,72 ton/bulan atau digenapkan menjadi 19.500 ton/bulan.

## KESIMPULAN
Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut : 1. Pada Pit Alfa untuk periode Mei 2017, pembongkaran overburden (OB) sudah tercapai sesuai target plan dengan total volume sebesar 341.079  BCM, sedangkan penggalian batubara ( coal ) tidak tercapai sesuai target plan dengan total tonase sebesar 42.714,87 ton.
2. Pada Pit Clara untuk periode Mei 2017, pembongkaran overburden (OB) dan penggalian batubara ( coal ) sudah tercapai sesuai target plan dengan total volume serta tonase sebesar 96.063 BCM dan 60.267,69 ton.
3. Pada periode Mei 2017, target produksi (gabungan kedua pit ) untuk pembongkaran overburden (OB) sudah tercapai, sedangkan untuk penggalian batubara ( coal ) masih belum tercapai dikarenakan adanya ketidaktercapaian target plan per pit pada Pit Alfa, seperti yang sudah disebutkan pada kesimpulan nomor 1.
4. Faktor-faktor yang menjadi kendala kegiatan produksi di lapangan adalah karena sering terjadinya hujan yang tidak dapat diprediksi dengan curah hujan yang cukup tinggi dan juga karena ada genangan air di beberapa front penambangan yang menyebabkan penyempitan front kerja, sehingga gerak manuver alat angkut (DT) menjadi terbatas. 5. Luas area yang tergali pada kegiatan penambangan selama periode Mei 2017, pada Pit Alfa adalah seluas 73.866 m 2 atau 7,4 Ha dan Pit Clara adalah seluas 39.031 m 2 atau 3,9 Ha. 6. Jumlah batubara ( coal ) yang tersisa dari MP periode Mei 2017 yang akan ditambahkan ke data MP periode berikutnya adalah sebesar 39.017,44 ton.
Adapun saran yang direkomendasikan sebagai masukan bagi pihak perusahaan dari hasil kegiatan penelitian Tugas Akhir ini, yaitu sebagai berikut : 1. Sebaiknya data survey dari pihak kontraktor juga dikumpulkan sebagai pelengkap data, karena kurangnya manajemen data survey pihak owner . 2. Selain menghitung volume keseluruhan (OB+ coal ), sebaiknya diperhitungkan juga volume batubaranya ( coal ), biarpun dalam satuan BCM (volume) yang nantinya akan dikonversikan ke ton (berat) dengan cara mengalikannya dengan densitas batubara yang umum dipakai, yaitu 1,3 gr/cm 3 . 3. Untuk akumulasi data mingguan baik itu data produksi ataupun data survey progress mingguan sebaiknya disamakan hari/tanggalnya dalam 1 periode (bulanan) agar kecocokan hasil perhitungan volume maupun tonase hampir mendekati satu sama lain.
4. Sebaiknya pengkodean titik survey harus diperjelas lagi, misalnya untuk kode original (OR), crest (CR), toe (T), area overburden yang belum terbongkar (OB), coal exposed (EXP) dan mine out (MO), serta area lainnya seperti sump , paritan, disposal , banksoil bisa disebut spot (SPT). 5. Setelah seluruh kegiatan penambangan di Pit Clara selesai, sebaiknya beberapa unit HD dan DT dikerahkan menuju ke Pit Alfa untuk menaikan produktivitas penggalian batubaranya, supaya dapat mengejar target plan per pit di bulan sebelumnya yang dilimpahkan ke bulan berikutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak Universitas Lambung Mangkurat dan juga Fakultas Teknik, khususnya kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar serta Jajaran Staf pada Program Studi Teknik Pertambangan yang telah memberi dukungan dalam bentuk ilmu, fasilitas, sampai legalitas terhadap penelitian ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada pihak PT Hamparan Mulya yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan tempat kepada saya untuk melakukan penelitian Tugas Akhir ini. Saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati para staf karyawan sekalian, baik dari perkataan maupun perbuatan saya.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman- teman yang merupakan rekan seperjuangan dalam masa-masa sulit yang selalu membuat saya semangat dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, karena motivasi dari mereka jugalah yang membuat saya bertahan sampai sekarang.
Saya turut mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu, bapak, dan kakak-kakak saya tercinta. Karena merekalah yang selalu menyemangati saya mulai dari pembiayaan sampai pemberian masukan dan pendapat, meski terkadang sering beradu argumen dan akhirnya terjadi pertengkaran kecil. Saya sangat-sangat ingin meminta maaf karena selama ini sering marah-marah kepada kedua orang tua saya. Kita tidak berarti apa-apa tanpa adanya kedua orang tua kita yang merawat dari kita kecil sampai kita tumbuh dewasa hingga menjadi sukses di masa mendatang. Cukup sekian dan terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   A.  Aziz,  “Evaluasi Pencapaian Target Produksi Penambangan Berdasarkan Metode Survey Dan Truck Count Di PT  Jhonlin Baratama Site Kintap,”  Skripsi, Program Studi Teknik Pertambangan Univ. Lambung Mangkurat, Banjarbaru, 2019.
[2]    S.  Basuki, Ilmu Ukur Tanah ,  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press., 2006.
[3]  M. A. Kurnia, et al ., “Evaluasi Penambangan Di Pit 3 Berdasarkan Pengukuran Survey Kemajuan Tambang Terhadap Ritase Alat Angkut (Truck Acount) Pada PT Tanjung Alam Jaya Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan,” Jurnal Geosapta , vol. 1, no. 01, 2016.
[4]    P.  Natalia, A.  Triantoro,  dan  U.  Saismana, “Evaluasi Singkronisasi Alat Gali Muat Pc 400 Dan Alat Angkut Hino Fm 260 Dalam Pencapaian Target Penambangan Batubara," Jurnal Himasapta , vol. 2, no. 02. 2019.
[5]  Nurhakim, Bahan Kuliah Teknik Explorasi . Banjarbaru: Universitas Lambung Mangkurat, 2006.
[6]  A.  Yulianto, E.  Santoso,  dan  K.  S.  Putri, “Evaluasi Produktivitas Alat Gali Muat Dan Alat Angkut pada Pemindahan Overburden Pit 10 di PT Berkat Tambang Sejahtera, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan,” Jurnal Himasapta , vol. 6, no. 1, pp. 33-37, 2021.
[7]     Purwaamijaya, I.M. 2008. Teknik Survey dan Pemetaan Untuk  Sekolah Menengah Kejuruan Jilid 1, 2, dan 3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta.
[8]  Subagio. 2003. Pengetahuan Peta. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
[9]  Tenriajeng, A.T. 2003. Pemindahan Tanah Mekanis . Gunadarma. Jakarta.
[10]  Wongsotjitro, S. 1980. Ilmu Ukur Tanah . Kanisius. Yogyakarta.