## EVALUASI RENCANA BIAYA REKLAMASI TERHADAP JAMINAN REKLAMASI  PT XXX, DI KABUPATEN TANAH BUMBU

## Emma Rahmi*, Nurhakim, Riswan
Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat e-mail: * emmatamben@yahoo.com

## ABSTRAK
Dokumen Rencana Reklamasi sebagai salah satu syarat dalam penerbitan IUP Operasi Produksi  merupakan bagian tak terpisahkan  dari  setiap  tahap  penambangan.  Oleh  karenanya,  perencanaan  reklamasi  terintegrasi  dengan  perencanaan tambang,  baik  jangka  panjang  maupun  pendek. Perencanaan  reklamasi  jangka  panjang  merupakan  perencanaan  sampai berakhirnya  masa  tambang,  rencana  kerja  kegiatan  reklamasi  dituangkan  kedalam  Dokumen  Rencana  Reklamasi  dengan peroide lima tahunan. Jaminan reklamasi ditempatkan pada bank pemerintah yang berada pada Provinsi Kalimantan Selatan.
Proses  evaluasi  rencana  biaya  reklamasi  didalam  dokumen  rencana  reklamasi    PT  XXX,  dilakukan  perhitungan terhadap komponen biaya langsung dan biaya tidak langsung meliputi biaya penagunaan lahan, biaya revegetasi dan biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang (AAT), sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya mobilisasi  dan demobilisasi  (2,5%),  biaya  perencanaan  reklamasi(2%-10%),  biaya  administrasi  dan  keutungan  kontraktor(3%-14%)  dan biaya supervisi (2%-7%). Perhitungan komponen biaya tersebut dilakuakan agar penempatan jaminan reklamasi yang telah disediakan perusahaan dapat dapat menutup seluruh biaya reklamasi. Berdasarkan perhitungan sesuai dengan permen ESDM No.7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Berdasarkan hasil evaluasi biaya rencana reklamasi periode pertama (lima Tahun) seluas 78,69 Ha yang terdiri dari perhitungan  biaya      langsung    sebesar  Rp  6.494.495.808,-  dan  biaya  tidak  langsung    sebesar  Rp.1.846.636.158,-  Total Jaminan  Reklamasi  yang  harus  ditempatkan  perusahaan  sebesar    Rp  8.341.131.965,-    dengan  perhitungan  jaminan perusahaan  sebesar  Rp  6.687.192.587,-  maka  perusahaan  harus  menutupi  kekurangan  biaya  jaminan  rencana  reklamasi sebesar Rp 1.653.939.378,-.
Kata kunci : Rencana Biaya Reklamasi, Biaya Langsung, Biaya Tidak Langsung, Total Jaminan Reklamasi

## PENDAHULUAN
Perencanaan  Reklamasi  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  setiap  tahapan  penambangan.  Oleh karenanya,  perencanaan  reklamasi  terintegrasi  dengan perencanaan  tambang,  baik  jangka  panjang  maupun pendek. Perencanaan reklamasi jangka panjang merupakan perencanaan sampai berakhirnya masa tambang, kemudian dijabarkan  lebih  terperinci  ke  dalam  perencanaan  untuk lima tahunan kedepan . Rencana kerja kegiatan pertambangan  dituangkan  kedalam  dokumen  Rencana Reklamasi.
Dokumen  Rencana  Reklamasi  ini  wajib  dibuat oleh perusahaan dan menjadi prasyarat di keluarkannya Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 99 Ayat 1. dan Berdasarkan  Peraturan  Menteri  ESDM  No.7  tahun  2014 tentang  Pelaksanaan  Reklamasi  dan  Pasca  Tambang  pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 6  ayat  (1).    Perbedaan  rencana  biaya  reklamasi  didalam dokumen  dengan  perhitungan  berdasarkan  peraturan perundang undangan  yang  berlaku, serta kondisi  aktual di lapangan  perlu  dilakukan  evaluasi  terkait  Dokumen Rencana  Reklamasi    sebagai  acuan  teknis  perusahaan dengan  pelaksanaan,  dan  pengawasannya  yang  dilakukan bersama  baik  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  hal  ini Dinas  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Provinsi Kalimantan Selatan.
.

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini didasarkan pada metode perhitungan aktual lapangan yang bertujuan  untuk  mendapatkan  hasil  pada  waktu  sekarang. Rancangan  kegiatan  penelitian  ini  terdiri  dari  4  tahapan yaitu  tahap  persiapan,  tahap  pengumpulan  data,  tahap pengolahan data, dan tahap penyusunan laporan akhir

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kondisi Daerah Penelitian Lahan yang akan direklamasi
Dalam  tambang  terbuka  pasti  akan  menyisakan lubang bukaan setelah bahan galian yang di tambang habis. Di  PT  XXX)  tambang  yang  telah  selesai  kegiatan pengambilan  bahan  galian  batubara  atau mineout akan meninggalkan void atau  lubang  bekas  galian,  dan  segera dilakukan  kegiatan backfilling ke  lubang  tersebut  dengan memindahkan material batuan penutup/OB yang ada di pit disebelahnya,  data  lahan  yang  akan  direklamasi  sebagai berikut :

## Rencana Biaya Reklamasi dan Revegetasi
Perhitungan  rencana  biaya  reklamasi  adalah perkiraan  anggaran  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan untuk membiayai kegiatan reklamasi lahan terganggu, baik untuk  lahan  yang  belum  selesai  direklamasi  saat  operasi produksi masih berlangsung, sedangkan biaya
Reklamasinya dihitung seluas lahan yang terganggu  pada periode 5 (lima) tahun pertama (2016 -2020)
Tabel-1 . Luas Area Reklamasi No. Area Reklamasi Tahun Encana Reklamasi 1 Blok A, B I 15,85 2 Blok C, D II 19,54 3 Blok F III 17,98 4 Blok E IV 16 5 Blok Barat & Timur V 9,32 Total 78,69 Tabel-2 . Biaya Pengaturan Permukaan Lahan No Deskripsi Data Satuan 1. Tebal Permukaaan OB 0.50   Meter 2. Luas Penataan Permukaan Lahan 5 Tahun 78.69   Ha 3. Volume OB yang ditata 393.450  m3 4. Biaya Penataan Permukaan Lahan 5 tahun Rp.  921.680.082 Tabel-6 . Biaya Revegetasi No Komponen Biaya Biaya 1. Analisa kualitas tanah Rp.     103.248.562,- 2. Pemupukan Rp.     121.074.808,- 3. Pengadaan bibit Rp.     977.648.271,- 4. Penanaman Rp.     512.145.644,- 5. Pemeliharaan tanama Rp.   1.597.469.329,- Total  Biaya  Revegetasi  Lahan  5 Tahun Rp. 3.311.586.614,-
Tabel-4 . Biaya Pengendalian Erosi dan Pengelolaan Air
No Deskripsi Data Satuan 1. Panjang saluran drainse 200  m/Ha 2. Luas area Pengendalian  erosi  dan pengelolaan air 78.69   Ha 3. Volume Pemindahan Tanah 23.607  m3 4. Biaya  Pengendalian  Erosi  dan Pengelolaan Air Rp.  465.544.894,- Tabel-3 . Biaya Penebaran Tanah Pucuk No Deskripsi Data Satuan 1. Tebal Permukaaan Tanah Pucuk 0.30   Meter 2. Luas Penebaran Tanah Pucuk 5 Tahun 78.69   Ha 3. Volume Penebaran Tanah Pucuk 236.070  m3 4. Biaya Penebaran Tanah Pucuk  5 tahun Rp. 1.692.078.631,- Tabel-5 . Biaya Penatagunaan Lahan No Kegiatan Biaya (Rp) 1. Penataan permukaan lahan Rp.    921.680.082,- 2. Penebaran tanah pucuk Rp. 1.692.078.631,- 3. Pengendalian erosi & pengelolaan air Rp.    465.544.894,- Total Biaya Penatagunaan Lahan 5 Tahun Rp. 3.079.303.608,- Tabel-7 . Biaya Pencegahan dan Penanggulangan Air Asam Tambang (AAT) No Deskripsi Data Satuan 1. Luas  Kolam  Pengendapan/  SP dengan 3 Kompertemen 1  /Ha 2. Biaya Pencegahan dan Penanggulangan (AAT) Rp. 103.605.586
Pedoman  perhitungan  rencana  biaya  reklamasi mengacu pada Permen ESDM nomor 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan  Reklamasi  dan  Pascatambang  Pada  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Perhitungan    biaya  reklamasi  umumnya  dilakukan dalam  3  tahap.  Dengan  demikian  biaya  perhitungan keseluruhan untuk kegiatan penatagunaan permukaan lahan selama 5 tahun dapat diuraikan sebagai berikut :

## Biaya Langsung Biaya Penatagunaan Lahan
Kegiatan  penataan  lahan  meliputi  kegiatan penataan  permukaan  lahan  timbunan over  burden (OB), penebaran  tanah  pucuk  dan  pengendalian  erosi  dan pengelolaan  drainase  air  larian.  Khusus  untuk  kegiatan reklamasi  lubang  bekas  tambang,  pelaksanaan  kegiatan penataan  permukaan  tanah  ini  baru  dilaksanakan  setelah terlebih dahulu kegitan penimbunan kembali lubang bekas tambang tersebut telah dinyatakan selesai.

## Biaya Revegetasi
Kegiatan  pokok  yang  dilakukan  pada  pelaksannan penanaman  pekerjaannya  meliputi  antara  lain  Pengaturan arahan  larikan,  Pemasangan  ajir,  Distribusi  Bibit, Pembuatan lubang tanam, Penanaman Tanaman, Alat yang digunakan  dalam  kegiatan  Revegetasi  adalah  Tenaga manusia (manual).
B iaya  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Air  Asam Tambang (AAT)
Potensi Terjadi air asam tambang dari penambangan  PT  XXX,  dapat  ditimbulkan  dari  material yang  berpotensi  membentuk  asam  (Potentially  Acid Formimg / PAF) adanya  pyrite dan sulfur sebagai pengotor batubara  yang  mengalami  oksidasi.  Untuk  mengelola    air limbah tambang dapat diendapkan pada kolam pengendapan dilakukan pengolahan dengan  menggunakan kapur untuk menurunkan tingkat keasaman dan menurunkan  tingkat  kekeruhan  (Total  Suspended  Solid  / TSS) menggunakan tawas

## Biaya  Pekerjaan  Sipil  Sesuai  Peruntukannya  Lahan Pasca Tambang
Berhubungan  fasilitas/sarana  penunjang  yang bersifat  bangunan  nantinya  akan  di  manfaatkan  oleh masyarakat, maka tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan sipil (pembongkaran fasilitas penujang).

## Biaya Pemanfaatan Lubang Bekas Tambang (Void)
Pemanfaatan  lubang  bekas  tambang  (void) padperiode  5  Tahun  (2016-2020)    oleh  PT  XXX  akan dilakukan pada kegiatan Pascatamabang sesuai peruntukannya bagi kepentingan masyarakat setempat, yang  akan  dilakukan  pada  kegiatan  pengelolaan  lubang bekas tambang diantaranya : Stabilitas lereng, pengamanan lubang  bekas tambang (void), pemulihan dan pemantauan
kualitas  air  serta  pengelolaan  air  dalam  lubang.  bekas tambang  (void)  sesuai  dangan  peruntuknnya,  dan pemeliharaan lubang bekas tambang (void).

## Biaya Tidak Langsung
Biaya  tidak  langsung  adalah  biaya  yang  dihitung dari  hasil  biaya  langsung  yang  dibagi  dengan  nilai  kurs dolar  Amerika  yang  berlaku  pada  saat  perencanaan reklamasi  untuk  dapat  di  tentukan  besaran  prosentasi  (%) dengan menggunakan Grafik Englemen’s  Heavy Construction Cost File sebagaimana terlihat pada Grafik-1 sampai Grafik-3.

## Biaya Total Reklamasi
Berdasarkan  hasil    perhitungan  terhadap  kegiatan  rencana reklamasi PT XXX selama 5 (lima) tahun dengan eskalasi 5 %, maka didapatkan biaya reklamasi sebagaimana Tabel- 8.

## Kesimpulan
1. Perhitungan biaya  langsung  yang dilakukan dari tahun pertama  sampai  dengan  tahun  kelima  periode  tahun 2016 – 2020  dari luas lahan 78.96 Ha yang terdiri dari biaya  penatagunaan  lahan,  biaya  revegetasi  dan  biaya pencegahan penanggulanagan AAT  memerlukan biaya sebesar Rp.6.494.495.808,- .
Grafik 1. Biaya Perencanaan Reklamasi Rencana Tahun ke- 1 (8%), Tahun ke-2 (7,9%),Tahun ke-3, (7,9%), Tahun ke-4 (7,9), dan Tahun ke-5 (8,3%)
Grafik-3 . Biaya Perencanaan Supervisi
Rencana Tahun ke-1 (5,9%), Tahun ke-2 (5,8%),Tahun ke-3
(5,8%),Tahun ke-4 (5,8%), dan Tahun ke-5 (6%)
Grafik-2. Biaya  Administrasi  dan  Keutungan  Kontraktor Rencana  Tahun  ke-1  (12,1%),  Tahun  ke-2  (12%),Tahun  ke-3 (12%), Tahun ke-4 (12%), dan Tahun ke-5 (12,7%)
Gambar 5.7
Tabel-8 . Evaluasi Rencana Biaya Reklamasi PT XXX
Perbandingan hasil evaluasi dapat dilihat pada Grafik-4.
Luas Lahan (ha) 78,69 USULAN EVALUASI USULAN EVALUASI USULAN EVALUASI USULAN EVALUASI USULAN EVALUASI USULAN EVALUASI 1. Biaya Langsung a. Biaya Penatagunaan lahan - Pengaturan permukaan lahan 112.848.335 169.787.887 209.628.077 219.781.582 192.892.161 212.346.801 171.650.421 198.410.804 99.986.370 121.353.008 787.005.364 921.680.082 - Penebaran tanah zona pengakaran 304.187.610 311.707.349 473.966.875 403.488.939 466.656.045 389.839.697 444.335.455 364.255.112 276.943.181 222.787.533 1.966.089.166 1.692.078.631 - Pengendalian erosi & pengelolaan air 65.481.481 84.918.921 41.641.024 95.950.322 42.869.076 97.642.660 43.579.081 98.386.546 38.359.950 88.646.446 231.930.612 465.544.894 Subtotal a 482.517.427 566.414.158 725.235.976 719.220.843 702.417.282 699.829.158 659.564.957 661.052.462 415.289.501 432.786.987 2.985.025.143 3.079.303.608 b.Biaya  Revegetasi - Analisis kualitas tanah 19.020.000 19.020.000 23.448.000 24.620.400 21.576.000 23.787.540 19.200.000 22.226.400 11.184.000 13.594.221,90 94.428.000 103.248.562 - Pemupukan 40.496.750 56.148.625 49.924.700 18.978.225 45.938.900 18.336.229 40.880.000 17.132.850 23.812.600 10.478.879,38 201.052.950 121.074.808 - Pengadaan bibit 154.537.500 159.490.625 190.515.000 239.151.281 175.305.000 231.061.261 156.000.000 215.897.063 90.870.000 132.048.040,85 767.227.500 977.648.271 - Penanaman 85.476.786 94.345.238 105.376.429 122.125.000 96.963.571 117.993.750 86.285.714 110.250.000 50.261.429 67.431.656,25 424.363.929 512.145.644 - Pemeliharaan tanaman 161.089.777 294.278.836 198.592.696 380.928.636 182.737.804 368.042.565 136.900.000 343.888.493 79.744.250 210.330.799,23 759.064.527 1.597.469.329 Subtotal b 460.620.813 623.283.324 567.856.825 785.803.543 522.521.275 759.221.345 439.265.714 709.394.805 255.872.279 433.883.598 2.246.136.906 3.311.586.614 c.  Biaya Pencegahan & penanggulangan AAT 7.098.000 18.750.000 7.452.900 19.687.500 7.825.545 20.671.875 8.216.822 21.705.469 8.627.663 22.790.742 39.220.931 103.605.586 d. Biaya untuk pekerjaan sipil - - - - - e. Biaya pemanfaatan void - - - - - - Stabilitas lereng - - - - - - Pengamanan void - - - - - - Pemulihan dan pemantauan kualitas air - - - - - - Pemeliharaan void - - - - - 950.236.239 1.208.447.482 1.300.545.701 1.524.711.886 1.232.764.102 1.479.722.378 1.107.047.493 1.392.152.735 679.789.443 889.461.327 5.270.382.979 6.494.495.808 2. Biaya Tidak Langsung a. Biaya mobilisasi dan demobilisasi (2.5%) 23.755.906 30.211.187 29.740.915 38.117.797 28.021.708 36.993.059 25.608.422 34.803.818 15.859.994 22.236.533 122.986.945 162.362.395 b. Biaya perencanaan reklamasi (2%-10%) 77.919.372 96.675.799 97.550.202 120.452.239 91.911.203 116.898.068 83.995.624 109.980.066 52.020.780 73.825.290 403.397.180 517.831.462 c. Biaya adm & keuntungan kontraktor (3%-14%) 116.879.057 146.222.145 146.325.302 182.965.426 137.866.805 177.566.685 125.993.436 167.058.328 78.031.169 112.961.589 605.095.770 786.774.174 d. Biaya Supervisi (2%-7%) 55.113.702 71.298.401 68.998.923 88.433.289 65.010.363 85.823.898 59.411.539 80.744.859 36.795.186 53.367.680 285.329.713 379.668.127 Subtotal 2 273.668.037 344.407.532 342.615.342 429.968.752 322.810.080 417.281.711 295.009.021 392.587.071 182.707.128 262.391.092 1.416.809.608 1.846.636.158 1.223.904.276 1.552.855.014 1.643.161.043 1.954.680.637 1.555.574.182 1.897.004.088 1.402.056.515 1.784.739.807 862.496.571 1.151.852.419 6.687.192.587 8.341.131.965 Subtotal 1 (a+b+c+d+e) TOTAL (Rp) 2016 2017 15,85 19,54 17,98 16 9,32 DESKRIPSI BIAYA TAHUN
TOTAL (Rp)
I II III IV V 2018 2019 2020
2. Perhitungan biaya tidak langsung yang dilakukan dari tahun  pertama  sampai  dengan  tahun  kelima  periode tahun  2016  –  2020    dari  luas  lahan  78.96  Ha  yang terdiri  dari  biaya  mobolisasi  dan  demobilisasi,  biaya perencanaan  reklamasi    biaya  administrasi  dan keutungan kontraktor dan biaya supervisi memerlukan biaya sebesar Rp.1.846.636,158,- .
3. Perhitungan  Total  Rencana  biaya  rencana  reklamasi PT XXX yang diambil dari biaya langsung dan biaya tidak  langsung  yang  harus  ditempatkan  perusahaan sebesar    Rp.8.341.131.985,-.  Sehingga  didapat  biaya per  Ha  sebesar  Rp.  105.999.898,-,  dengan  jaminan perusahaan  sebesar  Rp  6.687.192.587,-  maka perusahaan harus menutupi kekurangan biaya jaminan rencana reklamasi sebesar Rp,-1.653.939.378,-

## Saran
1. Dalam  proses  perhitungan  rencana  biaya  reklamasi agar  memperhitungkan  nilai  uang  masa  depan  yang mengacu  pada  suku  bunga  pada  saat  pelaksanaan kegiatan  Ijin  Usaha  Pertambangan  Operasi  Produks dan perhitungan biaya tidak langsung agar mengunakan  grafik  Englemen’s  Heavy  Construction
Cost  File  sehingga  dapat  ditentukan  besaran persentase (%).
2. Dalam  perhitungan    alat  yang  digunakan  (jenis  dan kapasitas)  serta  upah  tenaga  kerja  mengacu  pada standar harga satuan yang berlaku di daerah kegiatan.
3. Kegiatan Revegetasi agar menyesuaikan  dengan jarak tanam,    jenis  tanaman  Pioner/Perintis  seperti  Jabon, Sungkai,  Trambesi,  Mahoni,  Matoa,  Angsana  dan lain-lain  yang  berdaur  Panjang  yang  dapat  tumbuh ditempat terbuka, serta  jenis tanaman sisipan/tanaman buah-buahan  seperti  urian,  Cempedak,  Lengkeng, Rambutan,  Nangka,  Jengkol,  Sukun  dan  lailn-lain sehingga dapat menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya yang  ada  di  wilayah    Ijin  Usaha  Pertambangan, dengan mengacu  pada Dokumen  study kelayakan dan Dokumen ijin  lingkungan yang telah   disetujui oleh Dinas terkait.
4. Perencanakan  biaya  rencana  reklamasi  agar  tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Anonim, 2009. Undang-Undang No. 04 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara . Lembaga  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009 No. 04. Secretariat Negara. Jakarta. Pasal 99 Ayat (1),  Pasal  100  Ayat  (1),  Ayat  (2),  Ayat  (3),  Pasal 101
[2]    Anonim,  2010. Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  No.  78  Tahun  2010  tentang  Reklamasi dan  Pascatambang .  Lembaga  Negara  Republik Indonesia.  Secretariat  Negara.  Jakarta.  Pasal  29 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1).
[3]    Anonim,  2014. Peraturan  Menteri  Energi  Dan Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia  No.  07
Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Reklamasi  Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara. Lembaga Negara  Republik  Indonesia.  Secretariat  Negara. Jakarta. Pasal 6 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (1).
[4]    Anonim,  2012. Peraturan  Menteri  Kehutanan Republik  Indonesia  No.  04  Tahun  2011  tentang Pedoman  Reklamasi  Hutan. Lembaga  Negara Republik Indonesia. Secretariat Negara. Jakarta.
[5]    Anonim,  1993. Keputusan  Direktur  Jenderal Pertambangan  Umum    No.  3043/20/DDJP/1993 tanggal  31  Desember  1993  tentang  Pedoman Teknis Reklamasi Lahan Bekas Tambang. Jakarta
[6]    Anonim,  1996. Keputusan  Direktur  Jenderal Pertambangan Umum  No. 693.K/008/DDJP/1996 tanggal  26  Desember  1996  tentang  Pedoman Teknis  Pengendalian  Erosi  Pada  Kegiatan Pertambangan Umum. Jakarta
[7]    Anonim,  2012.  KESDM, Direktorat  Jenderal Mineral,  Batubara  dan  Panas  Bumi    No. 16.E/30/DJB/2012 tentang Pedoman Teknis Konstruksi Pembibitan Jakarta.
[8]    Anonim,  2012.  KESDM, Direktorat  Jenderal Mineral,  Batubara  dan  Panas  Bumi    No. 14.E/30/DJB/2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Tercemar Jakarta.
[9]  Anonim, 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu  No. 12 Tahun 2012 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang . Tanah Bumbu.
[10]   Widiyanto,Danang. 2013. Tata Cara Perhitungan Jaminan  Reklamasi .  Direktorat  Jendral  Mineral Dan  Batubara  Kementerian  Energi  Dan  Sumber Daya Mineral. Jakarta.
[11]  Nurhakim, 2004. Buku Panduan Kuliah Lapangan II .  Teknik  Pertambangan  Universitas  Lambung Mangkurat. Banjarbaru. Hal. 19 – 24.
[12]  Purnama Surya Cipta PT.,2016, Laporan Dokumen Rencana Reklamasi, UBJ, Tanah Bumbu.