## PERBANDINGAN ESTIMASI ANGGARAN BIAYA DENGAN METODE SNI DAN BOW PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG D FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN
Hammam Rofiqi Agustapraja 1 ; Affandi 2
1 Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan
2 Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan email : hamamrofiqpsts@unisla.ac.id; affandipsts@unisla.ac.id

## ABSTRAK
Proses  analisa  biaya  konstruksi  adalah  suatu  untuk  mengestimasi  biaya  langsung  yang  secara  umum digunakan  sebagai  dasar  penawaran.  Metode  yang  digunakan  untuk  melakukan  perbandingan  estimasi adalah   metode SNI dan metode BOW. Dalam penyusunan harga satuan pekerjaan diperlukan data-data yang  mendukung  diantaranya  gambar  rencana,  volume  pekerjaan,  RAB,  RKS,  daftar  harga  bahan  dan upah tenaga kerja pada daerah penelitian. Dan hasil perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang dilakukan didapatkan perbandingan harga  satuan  dengan analisa  SNI  dan  BOW.  Dari analisa  tersebut memperoleh  hasil  estimasi  anggaran  biaya  yang  ekonomis  dengan  menggunakan  metode  SNI  yaitu sebesar  Rp.2.253.760.000,00  sedangkan  hasil  estimasi  anggaran  biaya  dengan  metode  BOW  yaitu sebesar  Rp.2.625.418.000,00.  Hal ini karena koefesien dari metode BOW lebih besar dari metode SNI.
Kata Kunci : Perbandingan Estimasi, Anggaran Biaya, Proyek, Metode SNI, Metode BOW

## ABSTRACT
Process cost analysis to estimate construction is a direct cost that is generally used as the basis for  bidding.  The  method  used  to  perform  comparisons  of  estimates  is  the  SNI  and  BOW method. In the preparation of the necessary work unit price data that supports such images to plan, the volume of work, RAB, RKS, the list price of materials and labor in the research area. And  the  result  of  calculation  of  unit  price  analysis  conducted  found  with  the  unit  price comparison  analysis  SNI  and  BOW.  The  analysis  of  the  result  obtained  from  the  budget estimate  economic  costs  by  using  SNI  is  Rp.2.253.760.000,00  while  the  estimated  budget  with BOW method is Rp 2.625.418.000,00. This is because the coefficient of greater BOW method of method SNI.
Keywords: Comparison of Estimation, Budget Cost, Project, SNI Method, BOW Method.

## 1.PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Estimasi biaya konstruksi merupakan hal penting dalam dunia industri konstruksi. Ketidak akuratan estimasi dapat    memberikan    efek negatif pada   seluruh   proses   konstruksi dan semua pihak yang terlibat. Hal yang penting dalam pemilihan  metode estimasi  biaya awal haruslah  akurat,  mudah,  dan  tidak  mahal  dalam  penggunaannya.  Estimasi  biaya  berdasarkan spesifikasi    dan    gambar    kerja    yang    telah  disiapkan owner ,  jumlah  dan  luas  lantai memperlihatkan  karakteristik  dan  ukuran  fisik  dari    suatu    proyek    pembangunan    gedung. Estimasi biaya  konstruksi  dikerjakan  sebelum  pelaksanaan  fisik  dilakukan  dan  memerlukan analisis    detail dan    kompilasi    dokumen  penawaran  dan  lainnya. Proses  analisis biaya konstruksi        adalah        suatu  proses  untuk  mengestimasi  biaya  langsung  yang  secara  umum digunakan  sebagai  dasar  penawaran.  Salah  satu  metode  yang  digunakan  untuk  melakukan estimasi  biaya  konstruksi  adalah  menghitung  secara  detail  harga  satuan  pekerjaan  berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan dan upah kerja.
Perkiraan biaya memegang peranan penting dalam pelaksanaan proyek. Pada taraf pertama dipergunakan  untuk  mengetahui  berapa  besar  biaya  yang  di  perlukan  untuk  pembangunan proyek atau investasi , selanjutnya memiliki fungsi  yang  samgat  luas  yaitu  merencanakan dan mengendalikan  sumber  daya  seperti material,   tenaga   kerja,   pelayanan   maupun waktu.
Untuk    meningkatkan efesiensi dan  e fektifitas kegiatan  pembangunan  gedung  dan bangunan  dibidang  konstruksi,  diperlukan  suatu  sarana  dasar  perhitungan  harga  satuan  yaitu Analisa Biaya Konstruksi yang di singkat ABK.
Analisa biaya konstruksi adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi, yang  dijabarkan  dalam  perkalian  indeks  bahan  bangunan    dan    upah    kerja    dengan    bahan bangunan  dan  standart  pengupahan  pekrjaan,  untuk  menyelesaikan  persatuan  pekerjaan konstruksi.      Analisa      biaya      konstruksi      yang  selama    ini    dikenal    yaitu    analisa    biaya berdasarkan BOW . Analisa berdasarkan BOW (Burgerlijke   Openbare   Werken) ialah   suatu ketentuan yang ditetapkan dir. BOW pada zaman pemerintahan belanda.
Namun  bila  di  tinjau  dari  perkembangan  industri  konstruksi  saat  ini,  analisa  biaya BOW belum  memuat  pekerjaan beberapa jenis  bahan bangunan  yang di temukan  di  pasaran  material bangunan  dan  konstruksi  dewasa  ini.  Disamping  itu  analisa  tersebut  hanya  dapat  digunakan untuk  pekerjaan  padan  karya  yang  peralatan  konvensional.  Sedangkan  bagi  pekerjaan  yang menggunakan  peralatan  modern  atau  alat  berat,  analisa  biaya BOW yang  tidak relevan lagi dengan  kebutuhan  pembangunan,  baik  bahan  maupun  upah  tenaga  kerja.  Namun  demikian analisa biaya BOW masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunananggaran biaya.

## 2.METODE PENELITIAN
Perhitungan    ini    menggunakan    metoda  SNIdan  BOW,  yaitu  Mengetahui  perhitungan estimasi  anggaran  biaya  RAB  menggunakan  metode  SNI  dan  metode BOW. Mengetahui  rasio perbandingan hasil harga satuan material, upah dan pekerjaan antara analisa BOW dan SNI.
Untuk mengetahui biaya dan waktu pelaksanaan  proyek  memerlukan  suatu  acuan yang berupa data. Data yang dibutuhkan sebagai berikut:
a.  Gambar     struktur     beton
b.  Data alat berat;
c.     HSPK     2017     Pemerintah     Kota Lamongan

## Analisa Data
Pengolahan  data  dilakukan  setelah  data- data    yang    dibutuhkan dalampenelitian    ini didapatkan.   Langkah-langkah   yang dilakukan dalam  pengolahan data adalah:
1. Merangkum pekerjaan-pekerjaan yang termasuk  dalam  pekerjaan struktur beton berdasarkan RAB penawaran kontraktor.
2. Membuat   tabel   analisis   Harga   Satuan Pekerjaan (HSP) berdasarkan item pekerjaan.
3.  Menghitung  Harga  Satuan  Pokok  (HSPK)  bahan, tenaga  kerja,  dan  alat.  Perhitungan  HSPK bahan,  tenaga  kerja,  dan  alat  mengikuti  langkah-langkah  yang  terdapat  dalam  pedoman HSPK. Sedangkan kontraktor menggunakan harga satuan yang  terdapat  pada  RAB.
4.  Menghitung    koefisien    HSPK. Koefisien HSPK  diperhitungkan  dengan  menggunakan pedoman  HSPK. Sedangkan kontraktor menggunakan koefisien yang terdapat pada RAB.
5. Menghitung      HSPK      masing-masing pekerjaan struktur beton. Koefisien dikalikan dengan harga  satuan  untuk  mendapatkan    jumlah,    Setelah    itu,  masing-masing  jumlah  akan dikumulatifkan    dan    dilakukan  pembulatan  biaya  sehingga  didapatkan  HSPK  untuk
Harga  Satuan  Pokok  Kegiatan  atau  biasa  disingkat  HSPK  adalah  harga  satuan  bahan  dan harga   upah   pekerjaan   yang   berlaku   untuk wilayah pemerintahan kota. Agar tercapainya efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah kota Lamongan serta  sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  standart  harga  khususnya  yang  berkaitan  dengan biaya dan harga satuan belanja pada tahun 2005 ditetapkan Keputusan Walikota tentang standart biaya  dan  harga  satuan,  dan  diperbarui  pada  tahun  2006.  Dalam  kondisi  perekonomian  negara saat  ini  yang  mengalami  krisis  ekonomi,  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  berdampak pada  harga  upah  pekerja  serta    harga      kebutuhan    bahan    atau      material.  Untuk  mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan  manajemen  yang  baik  dan  teratur pada pelaksanaan pembangunan. Tujuan peneletian  kali ini adalah untuk Mengetahui perhitungan estimasi anggaran biaya RAB menggunakan metode SNI dan metode BOW.
kontraktor dan AHSK.
Perhitungan Volume
Pada tahap ini, dari data yang diperoleh diolah untuk mencapai tujuan awal Proyek Akhir ini. Pengolahan data ini dengan tahapan sebagai berikut:
a.  Menghitung volume item pekerjaan
Tata cara perhitungan volume :
•     Perhitungan volume galian tanah
Perhitungan volume galian dengan mengalikan  panjang  (m),  lebar  (m),  dan tinggi (m) dalam satuan m3.
Volume = p x l x t = m3
•     Perhitungan volume urugan
Perhitungan volume galian dengan mengalikan  panjang  (m),  lebar  (m),  dan tinggi (m) dalam satuan m3.
Volume = p x l x t = m3
•     Perhitungan luas bekisting
Perhitungan luas bekisting dengan mengalikan panjang (m) dan lebar (m) dalam satuan m2.
Volume = p x l = m2
•     Perhitungan berat pembesian
Perhitungan berat pembesian dengan mengalikan  panjang  (m),  luas  (m2),  dan berat jenis besi (kg/m3) dalam satuan kg.
Volume = p x L x BJ = kg
•     Perhitungan Volume beton
Perhitungan volume beton  dengan mengalikan  panjang  (m),  lebar  (m),  tinggi (m) dalam satuan m3.
Volume = p x l x t = m3
b. Metode Pelaksanaan
Metode  pelaksanaan  proyek  pembangunan  mungkin  menggunakan  alat  berat  seperti  alat pancang, mobil crane , dan concretepump yang  dikerjakan. Material yang  digunakan beton dan baja.
c.  Produktivitas
Perhitungan produktivitas proyek akhir ini menggunakan  acuan  HSPK  2013  Pemprov Jatim. Dari hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan Rencana Anggaran Biaya dan jadwal dari proyek pembangunan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Volume .
Format daftar volume biasanya telah ditetapkan berupa daftar jenis dan volume pekerjaan ( bill  of  quantity), yang  memuat  jenis pekerjaan  dan  volumenya,  atau  dalam  bentuk daftar jenis pekerjaan (( bill of item) yang hanya berisi daftar jenis pekerjaan tanpa volume.
Volume sloof           = l x t x panjang sloof
= 0,4 x 0,7 x 40 = 112 m3
Volume kolom        = p x l x t x kolom
= 0,4 x 0,4 x 4 x 16 = 10,24 m3

## Daftar upah tenaga kerja.
Daftar  Upah  Tenaga  Kerja pada Proyek Pembangunan Gedung D Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan sesuai Upah  Tenaga  Kerja  Kabupaten  Lamongan  tahun 2017. Tabel 1 Tabel Upah Tenaga Kerja
No. URAIAN TENAGA SATUAN SATUAN HARGA (RP) 1. Mandor Org/hari 95.000,00 2. Kepala Tukang Org/hari 90.000,00 3. Tukang Org/hari 85.000,00 4. Pekerja Org/hari 70.000,00 5. Mekanik Org/jam 17.000,00 6. Pembantu Mekanik Org/jam 10.500,00 7. Operator Excavator Org/jam 17.000,00 8. Operator Wales Org/jam 13.500,00 9. Pembantu Operator Alat Berat Org/jam 10.500,00 10. Sopir Org/hari 80.000,00 11. Pembantu sopir Org/hari 70.000,00 12. Tukang masak aspal Org/hari 75.000,00 13. Penjaga Org/hari 63.000,00 14 Buruh terminal Org/hari 65.000,00 15. Buruh  tidak terampil Org/hari 60.000,00 16. Buruh  semi teampil Org/hari 62.500,00 17. Penjaga alat berat Excavator Org/malam 63.000,00
No. Uraian Pekerjaan Volume Sat Harga Satuan Jumlah Harga Rp. Rp. I 1 2 3

## PEK. TANAH
Pekerjaan galian tanah ( pile cap ) Pekerjaan Urugan pasir Pekerjaan galian sloof 132,812 18,180 109,38 m3 m3 m3 24.260,00 273.625,00 31.800,00 3.222.019,12 4.974.502,50 3.478.125,00 Sub Jumlah 11.674.646,62 II a,
1
2
b.
1 2 3 4 c. 1
2
3

## PEK. STRUKTUR Pekerjaan pondasi
Pekerjaan tiang pancang pekerjaan pile cap
Lantai 1
pekerjaan lantai  kerja pekerjaan sloof pekerjaan kolom pekerjaan tangga lantai 1 – 2 Lantai 2 Pekerjaan balok Pekerjaan pelat lantai Pekerjan kolom 55,200 154,53 15,63 87,50 57,02 4,58 52,87 97,92 57,02 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 3.857.249,00 1.856.750,00 1.179.874,30 4.336.780,00 5.153.879,00 4.520.562,75 4.152.095,75 5.062.345,00 5.153.879,00 212.920.144,80 286.923.577,50 18.435.535,94 379.468.250,00 293.874.180,58 20.681.574,58 219.521.302,30 495.704.822,40 293.874.180,58 Sub Jumlah 2.242.085.143,26 Jumlah Dibulatkan 2.253.759.789,88 2.253.760.000,00 Terbilang : Dua Milyar Seratus Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah
(sumber   :   Dinas   PU   Cipta   Karya   Lamongan 2017)

## Data Proyek
Tahapan  penyelenggaraan  proyek  pembangunan  secara  menyeluruh  dimulai  dari  perencanaan, perancangan  pelaksanaan  pembangunan  yang  harus  dikerjakan  secara  sistematik.    Didalam proses    ini    terdapat    unsur  yang  membentuk  ikatan  kerjasama  dimana  masing-masing mempunyai  peranan,  fungsi  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah efesiensi yang optimal dari tenaga, biaya dan waktu proyek terhadap hasil yang diperoleh.
Data  primer  yang  diperoleh  adalah  data  dokumentasi  pelaksanaan  pekerjaansaat  proyek tersebut    berlangsung   dan    data-data    sekunder  yang lainya. Berikut adalah data-data yang diperoleh:
-  Data upah tenaga kerja tahun 2017 -  Data harga bahan bangunan tahun 2017
-  Data gambar pekerjaan Proyek pembangunan gedung D Fakultas Agama Islam Lamongan Tabel 2 Rekap Perhitungan Metode SNI

## Tabel 3 Rekap Perhitungan Metode BOW
No. Uraian Pekerjaan Volume Sat Harga Satuan Jumlah Harga Rp. Rp. I
1 2

## 3

## PEK. TANAH
Pekerjaan galian tanah ( pile cap ) Pekerjaan Urugan pasir Pekerjaan galian sloof 132,812 18,180 109,38 m3 m3 m3 26.650,00 342.922,00 54.875,00 3.539.439,80 6.234.321,96 6.001.953,13 Sub Jumlah 15.775.714,89 II a. 1 PEK.STRUKTUR

## pekerjaan pondasi
Pekerjaan tiang pancang 231.673.213,20 55,200 m3 4.196.978,50
2 b. 1 2 3 4 c.
1 2 3 4

## pekerjaan pile cap
Lantai 1
pekerjaan lantai  kerja pekerjaan sloof pekerjaan kolom pekerjaan tangga lantai 1 – 2

## Lantai 2
Pekerjaan balok Pekerjaan pelat lantai Pekerjan kolom Pekerjaan tangga lantai 2 – 3 154,53 15,63 87,50 57,02 4,58 52,87 97,92 57,02 4,58 m3
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 2.179.540,00 1.383.341,30 4.816.537,00 6.522.186,00 4.520.562,75 5.810.579,50 5.164.874,00 6.522.186,00 4.520.562,75 336.804.316,20 21.614.707,81 421.446.987,50 371.895.045,72 20.681.574,58 307.205.338,17 505.744.462,08 371.895.045,72 20.681.574,58 Sub Jumlah 2.609.642.265,56 Jumlah Dibulatkan 2.625.417.980,45 2.625.418.000,00
Terbilang :                                        Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah

## Tabel 4 Bobot Pekerjaan Metode SNI
No. Uraian Pekerjaan Volume Sat Harga Bobot Presentasi % Rp. I 1 2 3
II a. 1 2 b. 1 2 3 4 c.
1
2
3
4

## PEK. TANAH
Pekerjaan galian tanah ( pile cap ) Pekerjaan Urug  pasir Pekerjaan galian sloof

## PEK. STRUKTUR pekerjaan
pondasi Pekerjaan tiang pancang pekerjaan  pile cap Lantai 1 pekerjaan lantai  kerja pekerjaan sloof pekerjaan kolom pekerjaan tangga lantai 1 - 2

## Lantai 2
Pekerjaan balok Pekerjaan pelat lantai Pekerjan kolom Pekerjaan tangga lantai 2 - 3 132,812 18,180 109,38 55,200 154,53 15,63 87,50 57,02 4,58 52,87 97,92 57,02 4,58 m3 m3 m3 m3 m3 m3  m3  m3 m3 m3  m3  m3 m3 3.222.019,12 4.974.502,50 3.478.125,00 212.920.144,80 286.923.577,50 18.435.535,94 379.468.250,00 293.874.180,58 20.681.574,58 219.521.302,30 495.704.822,40 293.874.180,58 20.681.574,58 0,14 0,22 0,15 9,45 12,73 0,82 16,84 13,04 0,92 9,74 21,99 13,04 0,92 Jumlah 2.253.759.789,88 100

## Tabel 5  Bobot Pekerjaan metode BOW
No. Uraian Pekerjaan Volume Sat Harga Bobot Presentasi % Rp. I
1
2 3 II
a.
1 2 b. 1 2 3 4 c. 1 2 3 4

## PEK. TANAH
Pekerjaan galian tanah ( pile cap ) Pekerjaan Urug  pasir Pekerjaan galian sloof PEK.STRUKTUR Pekerjaan Pondasi Pekerjaan tiang pancang pekerjaan galian pile cap Lantai
1 pekerjaan lantai  kerja pekerjaan sloof pekerjaan kolom pekerjaan tangga lantai 1 - 2

## Lantai 2
Pekerjaan balok Pekerjaan pelat lantai Pekerjan kolom Pekerjaan tangga lantai 2 - 3 132,812 18,180 109,38 55,200 154,53 15,63 87,50 57,02 4,58 52,87 97,92 57,02 4,58 m3 m3 m3
m3 m3
m3  m3  m3 m3 m3  m3  m3 m3 3.539.439,80 6.234.321,96 6.001.953,13 231.673.213,20 336.804.316,20 21.614.707,81 421.446.987,50 371.895.045,72 20.681.574,58 307.205.338,17 505.744.462,08 371.895.045,72 20.681.574,58 0,13 0,24 0,23
8,82
12,83 0,82 16,05 14,17 0,79 11,70 19,26 14,17 0,79 Jumlah 2.625.417.980,45 100,00

## 4.KESIMPULAN dan SARAN

## Kesimpulan
Dari rekapitulasi perhitungan antara BOW dan SNI yang telah dilakukan  maka diperoleh hasil perhitungan seperti di bawah ini.
Dari  perhitungan    diatas    anggaran    biaya    yang  ekonomis  adalah  menggunakan  metode  SNI. Metode  SNI  mempunyai  anggaran  biaya  lebih  ekonomis  yaitu  sebesar  Rp  2.253.760.000,00
No . Uraian Pekerjaan Harga SNI Harga BOW 1. Pekerjaan Tanah 11.674.646,62 15.775.714,89 2. Pekerjaan Pondasi 400.220.622,88 451.675.320,79 3. Pekerjaan Struktur 1.720.949.570,41 2.019.872.885,61 I Total 2.253.759.789,88 2.625.417.980,45 II Dibulatkan 2.253.760.000,00 2.625.418.000,00
dibandingkan  dengan  metode  BOW  yang  sebesar  Rp.  2.625.418.000,00.  Hal  ini  terjadi  karena koefesiensi metode SNI lebih rendah di bandingkan BOW.

## Saran
Di dalam perhitungan harga satuan pekerjaan sebaiknya dilakukan dengan teliti, khususnya pemilihan  metode  perhitungan  yang  tepat  sehingga  didapatkan  anggaran  biaya  yang  ekonomis serta  dapat  dipertanggung  jawabkan. Dengan kekurungan metode BOW maka disarankan  agar metode  BOW  tidak  dipakai  lagi  untuk  menghitung  RAB  kerena  tidak  lagi  relevan  sesuai perkembangan  industri  konstruksi  saat  ini sehingga kedepanya dalam menghitung RAB proyek hanya menggunakan metode SNI dengan pertimbangan efesiensi dan efektifitas kerja.

## Daftar Pustaka
[1] Adam. (2013). Basic Architecture. http:// Civilengineering2021.blogspot.com/
[2]  Afiako,  M.  Aulia  Rohman.  (2016),  yang  berjudul Analisa  Estimasi  Anggaran  Biaya  Pada Proyek  Rehabilitasi  Kantaor  UPT  Pemadam  Kebakaran  Kabupaten  Lamongan Menurut Analisa SNI dan Metode BOW, Universitas Islam Lamongan.
[3] Arafuru.com/sipil/apa-itu-struktur-dan- konstruksi-bangunan.html
[4] Callahan, Mat. (1992). Metode penjadwalan konstruksi
[5]  Dian,  Arietadi.  (2008).  Teknik Kontruksi  Bangunan. Jakarta  :  Direktorat  Jenderal Manajemen  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  Departemen  Pendidikan  Nasional, 2008.
[6] Fatena,  Susy.  (2002). Alat  Berat  untuk  Proyek Konstruksi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
[7] Husen,    Abrar. (2011). Manajemen    Proyek . Yogyakarta : Elib.unicom [8] Indonesia Forum. Bebas (2013). Tiang Pancang. http:www.forumbebas.com/thread.143579 [9] Perkejaan, Tim Umum. (2017). Harga Satuan Pokok Kerja(HSPK) 2017 .
[10]  Surabaya:  Dinas  Pekerjaan  Umum.  Proyek  sipil.blogspot.co.id/2013/06/ cara-menghitung- volume-beton-kolom.html ?m=1Purba,  Radiks  (2006:209), Tentetive  set  of  Broad Acounting Principles Enterplise, http://dokumen.tips
[11]  studi  analisis  harga  satuan  pekerja  pada  konstruksi  bangunan  dengan  metode  html (diunduh pada 28 juli 2017)
[12]  https://www.slideshare.net/mobile/MiraPemayun/struktur-beton-bertulang (diunduh  pada 28 juli 2017)
[13] www.besibeton.net/tabel-berat-besi-beton- polos-SNI/html (diunduh pada 24 juli 2017)
[14]  www.hdesignideas.com/2012/01/menghitung-  volume-besi-perm3-beton.html /  (diunduh pada 24 juli 2017)
[15] www.ilmusipil.com/tabel-berat-besi.html (diunduh pada 24 juli 2017)
[16] www.struktur-rumah.com/p/menghitung- kebutuhan-bekisting.html?m=1 (diunduh pada 24 juli 2017)