## Perbaikan Tanah Lunak Kombinasi Preloading dengan
Prefabricated  Vertical Drain Studi Kasus Rencana Tanggul Lapindo Porong
M. Noer Hamsyah 1 , Gati Sri Utami 1*
1 Teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perncanaan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
Email: * fita.fina3@gmail.com

## Abstract
Sidoarjo mud is a volcanic mudflow disaster which until now still emits massive mud, therefore the PPLS plans to increase the construction of the embankment on the east side of the main embankment area  to  increase  the  strength  of  the  embankment  so  that  it  can  anticipate  if  one  day  there  is  an overflow  so  it  does  not  penetrate  the  area.  other.  In  the  previous  soil  investigation  stage,  it  was shown that the embankment area had subgrade with a relatively small N-SPT value with a thick soft soil layer up to a depth of 30 meters. The construction of this embankment is planned to be built on subgrade conditions which are classified as soft soil so that in the process before the construction of the embankment is very necessary with the improvement of the subgrade.
The method of improving soft soil with thickness is proposed using a combination of preloading with PVD to accelerate settlement.
To  obtain  a  design  height  of  5.50  m,  the  required  initial  embankment  height  is  6.77  m  with  a compression  of  1.307  m.  The  preloading  system  without  the  combination  of  PVD  the  time  a consolidation degree of 90% (U = 90%) for 82.34 years. While the combination preloading system with PVD size 10 x 0.5 cm with a rectangular installation pattern and installation distance (S) 0.80 m, the time consolidation degree 90% (U = 90%) for 3 weeks. Implementation of gradual hoarding at a rate of 0.5 / week for 14 weeks.
Keywords: embankment, H-initial, H-final, Preloading, PVD

## Abstrak
Lumpur  Sidoarjo  merupakan  bencana  semburan  lumpur  vulkanik  yang  hingga  saat  ini  masih mengeluarkan  lumpur  secara  besar-besaran,  oleh  karena  itu  PPLS  berencana  untuk  menambah pembangunan  tanggul  di  sisi  timur  kawasan  utama  tanggul  untuk  menambah  kekuatan  tanggul sehingga dapat mengantisipasi jika suatu saat kelak. terjadi overflow sehingga tidak menembus area tersebut. lain. Pada tahap investigasi tanah sebelumnya, terlihat bahwa area tanggul memiliki tanah dasar dengan nilai N-SPT yang relatif kecil dengan lapisan tanah lunak yang tebal hingga kedalaman 30  meter.  Pembangunan  tanggul  ini  rencananya  akan  dibangun  pada  kondisi  tanah  dasar  yang tergolong  tanah  lunak  sehingga  pada  proses  sebelum  pembangunan  tanggul  sangat  diperlukan adanya perbaikan tanah dasar.
Metode  perbaikan  tanah  lunak  dengan  ketebalan  diusulkan  menggunakan  kombinasi preloading dengan PVD untuk mempercepat penurunan.
Untuk  mendapatkan  tinggi  desain  5,50  m,  tinggi  tanggul  awal  yang  dibutuhkan  adalah  6,77  m dengan kompresi 1,307 m. Sistem preloading tanpa kombinasi PVD waktu derajat konsolidasi 90% (U = 90%) selama 82,34 tahun. Sedangkan sistem preloading kombinasi dengan PVD ukuran 10 x 0,5  cm  dengan  pola  pemasangan  persegi  panjang  dan  jarak  pemasangan  (S)  0,80  m,  derajat konsolidasi  waktu  90%  (U  =  90%)  selama  3  minggu.  Pelaksanaan  penimbunan  bertahap  dengan kecepatan 0,5 / minggu selama 14 minggu.
Kata Kunci: tanggul, H-inisial , H-final , preloading , PVD
Hamsyah, Perbaikan Tanah Lunak Kombinasi Preloading dengan Prefabricated  Vertical Drain Studi Kasus Rencana Tanggul Lapindo Porong     93

## 1. Pendahuluan
Semburan  lumpur  Sidoarjo  hingga  saat  ini  terus  aktif  sehingga  Pusat  pengendalian  Lumpur Sidoarjo (PPLS) berencana membangun tanggul di sisi timur tanggul utama guna mengantisipasi luapan lumpur agar tidak meluas didaerah sekitar. Lumpur Sidoarjo diklasifikasikan menjadi empat kelas yaitu air berlumpur, lumpur basah, lumpur kering, dan  lumpur mulai mengering. Lumpur basah memiliki potensi yang besaru ntuk merusak tanggul [1]
Jika kandungan mineral montmorillonite kedapatan dominan pada tanah lempung, maka tanah lempung lunak umumnya memiliki plastisitas  yang tinggi. Tanah lempung yang daya dukung rendah, kadar air yang tinggi, koefisien permeabilitas tanah yang relative rendah sehingga air sukar terdrainasi, serta tingkat kompresibilitas tanah yang tinggi menyebabkan tanah berpotensi mengalami pemampatan yang  massif  secara  perlahan  dalam  jangka  waktu  panjang.  Apabila  kondisi  tanah  yang  terdapat dilapangan tersebut memiliki sifat-sifat  yang tidak menguntungkan seperti yang telah disebutkan diatas, maka  struktur  bangunan  yang  berada  diatasnya  amat  berpotensi  mengalami  kerusakan  atau  bahkan kegagalan struktur  bangunan.
Metode  umum  yang  sering  digunakan  dalam  mengatasi  penurunan  adalah  dengan  Pra- pembebanan ( preloading ). Caranya dengan member beban sementara di atas tanah lunak bias berupa pasir, kerikil, atau campuran keduanya yang selanjutnya diambil kembali jika dirasa penurunan sudah cukup. Namun metode ini kurang efektif dan perlu adanya percepatan terhadap waktu konsolidasinya. Hal  ini  bias  dipadukan  dengan  menggunakan vertical  drain material  yang  digunakan  adalah Prefabricated Vrtical Drain (PVD).
Lokasi  Porong  di  jadikan  sebagai  tempat  studi  kasus,  karena  pada  wilayah    tersebut  akan  di rencanakan pembangunan tanggul diatas tanah lumpur.  Mengingat tanah lumpur memiliki konsistensi yang sangat lunak, maka perbaikan tanah dinilai sangat perlu untuk di lakukan sebelum di  laksanakan pembangunan tanggul.

## 2. Karakteristik Tanah Lunak
Tanah  merupakan  akumulasi  partikel  mineral  yang  tersementasi(terikat  secara  kimiawi)satu sama  lain yang terbentuk akibat pelapukan dari batuan. Proses penghancuran dalam pembentukan tanah dari batuan terjadi secara fisis dan kimiawi. Secara fisis dapat diakibatkan dengan erosi oleh air, angin atau perpecahan akibat pembekuan dan pencairan es dalam batuan. Sedangkan cara kimiawi, mineral batuan induk diubah menjadi mineral-mineral baru melalui reaksi kimia.
Lapisan tanah yang  lunak adalahl empung ( clay ) atau lanau ( silt ) yang memiliki nilai standar penetrasi (N-SPT) yang <4 atau tanah organic seperti gambut yang mempunyai kadar air alamiah yang sangat tinggi. Tanah lempung merupakan jenis tanah berbutir halus dengan ukurannya <2µ atau 5µ [2]. Tanah lempung merupakan tanah yang bersifat kohesif sehingga memiliki: (1) Nilai prosentase kadar air ( water content ) berkisar antara 30% - 50% pada kondisi jenuh air, (2) Berat volume berkisar antara 0.9 t/m³ sampai dengan 1.25 t/m³, (3) Angka pori berkisar antara 0.9 sampai 1.4, dan (4) Spesific Gravity rata-rata berkisar antara 2.7 sampai 2.9. [3]
Klasifikasikan lempung berdasakan kadar  air  seperti pada Tabel 1.
Tabel 1.Klasifikasi tanah lempung berdasarkan kadar  air Tipe tanah lempung Kadar air (%) Kaku 21 Lembek 30 – 5 Lunak 90 – 120 Batas cair>50%

## 2.1 Penurunan  Tanah  (Settlement)
Penurunan  ( settlement )  pada  tanah dasar akan terjadi apabila tanah dasar tersebut menerima penambahan beban  di  atasnya.  Penurunan tersebut disebabkan  oleh  adanya deformasi partikel tanah,
relokasi partikel,  dan  keluarnya  air  atau udara dari dalam pori.  Pada  umumnya,  penurunan  pada tanah    yang    disebabkan    oleh    pembebanan  dapat  dibagi  dalam  dua  kelompok  besar,    yaitu:  (1) Penurunan segera/ immediate  settlement ,  merupakan penurunan akibat perubahan elastic dari tanah kering,  basah,  dan  jenuh  air,  tanpa adanya perubahan kadar  air.  Perhitungan immediate  settlement ini  umumnya  didasarkan    pada    teori  elastisitas  dan  (2)  Penurunan  konsolidasi/ consolidation settlement ,  merupakan penurunan  yang  disebabkan  oleh  keluarnya  air  dari pori-pori didalam tanah. Penurunan  konsolidasi  dibagi  lagi  menjadi  dua  bagian,    yaitu:    konsolidasi    primer    dan    kosolidasi sekunder. [4]
Besarnya amplitudo/penurunan tanah  total  adalah:
𝑆𝑡 = 𝑆𝑖 + 𝑆𝑐𝑝 + 𝑆𝑐𝑠 + 𝑆𝑙𝑎𝑡                                                                                                                                (1) Dimana :
St =  total settlement Si = immediate  settlement Scp  = consolidation  primer  settlement Scs = consolidation  secondary  settlement Slat    = settlement akibat pergerakan tanah arah  lateral

## 2.2 Perbaikan  Tanah  Lunak
Perbaikan  tanah  lunak  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  karakteristik tanah,  utamanya  parameter  kuat geser tanah  yang  berfungsi sebagai pendukung  agar  sebuah struktur mampu menahan konstruksi  yang  akan dibangun dengan deformasi  yang  diizinkan.  Secara umum perbaikan    dan    perkuatan tanah  dimaksudkan  untuk: (1)  Menaikkan  daya  dukung  &  kuat  geser,  (2) Menaikkan  modulus, (3) Mengurangi kompresibilitas, (4) Mengontrol stabilitas  volume  ( shrinking  & swelling ),  (5)  Mengurangi  kerentanan  terhadap  liquifaksi,  (6)  Meperbaiki  kualitas    material    untuk pendukung sebuah konstruksi, dan (7) Memperkecil pengaruh lingkungan.

## 2.3 MetodePra-Pembebanan (preloading)
Metode preloading adalah  suatu  proses  pemampatan  tanah  dengan  jalan  pemberian  beban sementara  sebelum  konstruksi  yang  sesungguhnya  didirikan.  Bila  diperlukan  dan  memungkinkan, besarnya preloading dapat melebihi beban konstruksi yang akan didirikan. Beban tambahan ini disebut surcharge. Pemberian surcharge akan mempercepat proses preloading sebagai mana diperlihatkan dalam gambar 1 [5].

## 2.4 Perencanaan Vertical Drain
Pada tanah lempung yang mengalami waktu konsolidasi sangat lama diperlukan suatu system untuk  mempercepat  proses  konsolidasi.  Pada  umumnya,  percepatan  konsolidasi  dilakukan  dengan memasang tiang-tiang vertical sehingga dengan mudah dapat mengalirkan air ( vertical drain ). Vertical drain yang mudah mengalirkan air biasanya berupa sand drain /tiang pasir atau bahan geosintetis yang dikenal dengan “wick drain” atau  juga dikenal sebagai Prevabricated Vertical Drain (PVD).  Pada  umumnya  PVD  banyak  digunakan  karena  kemudahan  dalam  pemasangan  dilapangan. Tiang-tiang  atau  lubang-lubang  tersebut  dipasang  didalam  tanah  pada  jarak  tertentu  sehingga memperpendek jarak aliran drainase pori – pori ( drainage path )[5]

## 2.5 Menghitung Derajat Konsolidasi Rata-rata
Harga U v dicari dengan persamaan :
𝑇𝑣 = 𝑡 . 𝐶𝑣 𝐻𝑑𝑟² (2) Dimana :
Hdr  =ketebalan lapisan tanah  yang  dipasang  PVD Cv    =  harga Cv  pada  tanah  pada  lapisan setebal panjang Cv Tv    =  waktu konsolidasi  yang  dipilih
𝑈𝑣 = (2. 𝑇𝑣 𝜋 )                                                                                                                                                      (3)
𝑈ℎ = [1 − 1 𝑒 ( 1 𝐷²𝑥2𝑥𝑓(𝑛) ) ]                                                                                                                                      (4)
Derajat konsolidasi  rata-rata ū dapat dihitung dengan persamaan :
Ū =  [1 - (1 - U h).(1 - U v)] x 100%
(5)
Akibat dari  settlement,  harga dari koefisien keseragaman  (C u )  meningkat,  sehingga dapat meningkatkan daya dukung tanah secara signifikan.  Untuk menghitung besar  settlement  dari lapisan tanah  yang  dipasang  PVD,  diperlukan nilai dari  “Ū gab (derajatkonsolidasi)”  untuk nilai  “waktu  (t)” yang  bervariasi.  Untuk tanah timbunan  yang  berlapis-lapis  dengan hargaCv  dan  ketebalan berbeda- beda,  maka :
𝐶𝑣 (𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎) = (𝐻1 + 𝐻2 + ⋯ + 𝐻𝑛)²
( 𝐻1 √𝐶𝑣1 + 𝐻2 √𝐶𝑣2 + ⋯ 𝐻𝑛 √𝐶𝑣𝑛 ) ² (6)
𝑡 = (𝐻𝑑𝑖 − 𝑔𝑎𝑏)²
𝐶𝑣(𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎)² (7) dimana :
H 1 , H 2 , H n =  tebal lapisan tanah lempung  yang  mengalami pemampatan. C v1 , C v2 , C vn =  harga C v untuk  masing-masing  lapisan tanah  yang  bersangkutan.

## 2.6 Waktu  KonsolidasiAkibatVertical  Drain
Perhitungan    dan    penentuan  waktu  penurunan  tanah  dasar  dengan  menggunakan    PVD berdasarkan teori aliran pasir vertikal,  menggunakan asumsi konsolidasi  linier  satu dimensi: [6]
t = (8) Dimana:
D =  diameter  cylinder  (zona  yang  dipengaruhi  oleh  drain)
=  1.13  s  untuk pola pemasangan  PVD  segiempat =  1.05  s  untuk pola pemasangan  PVD  segitiga
=  s adalah jarak  PVD
Ch =  koefisien konsolidasi arah  horizontal
F(N) =  faktor jarak  drain
= (9)
Atau
=
(10) dw =  diameter ekivalen  PVD

## D = 1.13 s
Gambar  2. Pemasangan  Vertical  Drain  Pola  Segi  Empat

## 2.7 Perencanaan Preloading Secara Bertahap
Pada  preloading  dengan  beban  bertahap,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  ketinggian timbunan rencana sangat tergantung dari peningkatan daya dukung tanah dasarnya, penambahan setiap lapisan beban preloading menuju kepada ketinggian yang masih mampu dipikul oleh tanah dasarnya agar    tidak  terjadi  kelongsoran  disebut  dengan  ketinggian  kritis  timbunan  yang  dihitung  dengan menggunakan  persamaan :
𝐻𝑐𝑟 = 𝐶 .  𝑁𝑐 𝛾𝑡𝑖𝑚𝑏 . 𝑆𝐹 (11)
Dimana : C   = Kohesi Nc = parameter daya dukung yang nilainya tergantung Ø
ɣtimbunan = berat volume timbunan SF = angka keamanan Perhitungan Cu baru setelah dilakukan tahapan penimbunan
Cu baru     = 0. 74 + (0.19 – 0.0016 PI) σ’baru
(12)
σ’ baru    = P o ’ + ∑ (Δp (n) U (n) ) (13)
Δp (n) U (n) = (14)

## 3. Metode Penelitian
Tahap penelitian akan di paparkan secara ringkas oleh gambar 3 berikut
Gambar 3.  Diagram Alir

## 4. Hasil dan Pembahasan Data Tanah
Tabel 2 : data parameter tanah hingga kedalaman kompressible

## 4.1 Perhitungan Settlement
Perhitungan  penurunan  akibat  beban  timbunan    (q)    dilakukan    dengan  menggunakan  beban timbunan sebesar : 3t/m²,  5t/m²,  12t/m²,  18t/m²,  24t/m²,  28t/m². Besarnya penurunan tanah dasar dengan  variasi beban timbunan  seperti  pada  tabel   3.
Tabel  3.Konsolidasiuntuktiapbebantimbunan
Q timb (t/m²) Sc timb (m) 3 0,821 5 1,267 12 2,345 18 2,983 24 3,488 28 3,775
4.2 Perhitungan  Tinggi  Timbunan  Awal  (Hinisial)  dan  Tinggi  Timbunan  Akhir (Hfinal)

## Tinggi  timbunan awal dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan
𝐻𝑖𝑛𝑖𝑠𝑖𝑎𝑙 = 𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 +∗ (𝑆𝑐)𝑥(𝛾𝑡𝑖𝑚𝑏 − 𝛾 ′ 𝑡𝑖𝑚𝑏) 𝛾𝑡𝑖𝑚𝑏 (15)
Dari    perhitungan  penurunan    dan  H  inisial  akibat  variasi  beban    di    atas  didapat  hasil    yang    akan disajikan  pada  tabel 4.
Tabel  4   Hasil  perhitungan Settlement,  Hinisial   dan  Hfinal akibat beban timbunan  dan  Surcharge
Gambar  4. Hubungan antara Hinisial  dan  Hfinal akibat beban timbunan
Gambar  5. Hubungan antara  H-final  vs  Settlement akibat beban timbunan

## 4.3 Perhitungan Koefisien Konsolidasi Gabungan  (Cvgab)
C v gab dihitung sampai kedalaman  30  meter  dengan menggunakan rumus  :
𝐶𝑣 (𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎) = (𝐻1+𝐻2+⋯+𝐻𝑛)² ( 𝐻1 √𝐶𝑣1 + 𝐻2 √𝐶𝑣2 +⋯ 𝐻𝑛 √𝐶𝑣𝑛 )² (16)
Tabel  5.  Harga  C v gab dan  C hgab untuk lapisan tanah terkonsolidasi sampai kedalaman 30m
4.4 Perhitungan Waktu Konsolidasi Waktu konsolidasi tanpa  PVD t 90 =
(17) = =    2596654969,47 minggu
y = 1,210x + 0,173 R² = 0,9998 0 5 10 15 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H init ia l (m ) H final (m) y = 0,211x + 0,146 R² = 0,9997 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Se tt le m e n t (m ) H final (m)
=  82,34  tahun
Karena  proses  pemampatan  yang  sangat  lama,  yaitu  2596654969,47 minggu atau  82,34  tahun, maka diperlukan pemasangan vertical drain dan salah satu jenis yang digunakan prefabricated  vertical drain (PVD)  untuk mempercepat waktu konsolidasi .

## 4.4. Waktu konsolidasi dengan  PVD
Tabel 6. Derajat konsolidasi gabungan untuk pola pemasangan  PVD  segiempat
Hamsyah, Perbaikan Tanah Lunak Kombinasi Preloading dengan Prefabricated  Vertical Drain Studi Kasus Rencana Tanggul Lapindo Porong     101
Berdasarkan gambar 5,  jarak antar PVD berpengaruh terhadap derajat konsolidasi, semakin panjang jarak antar  PVD semakin kecil derajat konsolidasi untuk waktu yang sama.  Artinya semakin panjang jarak PVD semakin lama waktu yang dibutuhkan tanah untuk mengalami penurunan.

## 4.5 Perhitungan Timbunan Bertahap
Tahap  penimbunan dilakukan dengan perhitungan sehingga tidak menyebabkan kelongsoran pada tanah timbunan tersebut sampai ketinggian  yang diharapkan
Data H-Final :   5,5 m H- Initial : 6,773 m diambi l : 7,00 m Peningkatan Cu yang diperhitungkan sedalam 4 * H-Innitial. Kedalaman : 28,00 0  m Kecepatan penimbunan : 0,5  meter / minggu Kemiringan lereng : 1 : 2 Total tahapan : 13,55  tahap = 1 4 taha p Cu Lapisan tanah  1 : 0,08 kgc/m 2 Cu Lapisan tanah  2 : 0,05  kgc/m 2 Cu Lapisan tanah  3 : 0,1  kgc/m 2 Cu Lapisan tanahl 4 : 0,11  kgc/m 2 Cu Lapisan tanah  5 : 0,09  kgc/m 2 Cu Lapisan tanah  6 : 0,17 kgc/m 2 ∑ Cu : 0,6  kgc/m 2 Cu rata-rata (∑ Cu / 6) : 0,1  kgc/m 2 : 1  t/m 2 Sudut geser tanah (f) : 37  ° Safety factor (SF) : 1,5 Nc (f tanah dasar = 0) : 5,7  (dari grafik terzaghi) H-kritis : (Cu rata-rata * Nc)/(ɣtimbunan * SF) : 2,021  m Jml. tahap tanpa menunggu : 4,0426  tahap = 4 taha p Tinggi timbunan awal : 2,0  m

## Kontrol akhir minggu ke  4  atau  4  tahapan tanpa menunggu
Cu Lapisan tanah asal 1 : 1,52584  t/m 2 Cu Lapisan tanah asal 2 : 1,94630  t/m 2
Cu Lapisan tanah asal 3 : 2,29404  t/m2 Cu Lapisan tanah asal 4 : 2,59306  t/m2 Cu Lapisan tanah asal 5 : 3,04742  t/m 2 Cu Lapisan tanah asal 6 : 3,56074  t/m 2 ∑ Cu lapisan tanah asal : 14,9674 1  t/m 2 Cu rata-rata (∑ Cu / 6) : 2,49457  t/m 2 Cu baru rata-rata = 2,49 t/m 2 >   Cu awal = 1 t/m 2 Sudut geser tanah (φ) : 30° Safety factor (SF) : 1,5 Nc (φtanah dasar = 0) : 5,7 H-kritis : (Cu rata-rata * Nc)/(γ timbunan * SF) : 5,0422 >   2 m
(Tahap penimbunan dapat dilanjutkan)
Perhitungan settlement setelah 4 tahap timbunan (t = 4 minggu) tanpa menunggu dengan menggunakan persamaan grafik hubungan H-Innitial vs settlement .
persamaan y :  0,211x + 0.146 H-Initial (x) :  2,00    m Untuk Sc 100 % = y :  0,57    m U gab (t = 4 minggu) :  97,09  m Untuk Sc (t = 4 minggu) :  0,55    m H-Final setelah 4 minggu :  1,45    m Δ H-Kritis :  3,6      m   >  0,5 m (dilanjutkan 7 tahap penimbunan tanpa menunggu) Kontrol akhir minggu ke  11 atau 7 tahap berikutnya tanpa menunggu Cu  baru  rata-rata =  20,0265 / 6 = 3,33776 t/m 2 > Cu sebelumnya = 2,49 t/m2 H-Kritis baru = = 6,7465 m. H-Kritis baru =6,7465 m >H-kritissebelumnya = 5,5 m (Tahap penimbunan dapat dilanjutkan ) U  gab  (t  =  11  minggu) =  100%= 1 Untuk  Sc (t = 11 minggu) =  1* 1,307=  1,307  m H-Final  setalah 11 minggu =  5,5 – 1,307=  2,55  m Hkritis =  2,55  (dilanjutkan  3  tahap penimbunan selanjutnya)
Kontrol akhir minggu ke 14 atau 3 tahap berikutnya tanpa menunggu Cu baru rata-rata
= 20,7227 / 6 = 3,45379 t/m 2
H-Kritis baru
=
= 6,9811 m.
H-Kritis baru = 6,7465 m    >   6,77 m (H-initial rencana)
U  gab  (t = 14  minggu) =  100% = 1 Untuk  Sc  (t = 14  minggu) =  1 * 1,307=  1,307  m H-Final setalah 14 minggu
=7 – 1,307   =  5,694  m     >    5,5 m (Hfinal rencana )

## Gambar 7. Jadwal tahapan penimbunan

## 5. Kesimpulan
Dari hasilanalisa dan pembahasandapatdisimpulkansebagaiberikut:
1. Untuk memperoleh  H-Final  rencana setinggi  5,50 m,   maka tinggi timbunan awal  (H-Initial) untuk pelaksanaan   6,77m  dengan  pemampatan sebesar1,307  m.
2. Sistem preloading tanpa  kombinasi  PVD  waktu  untuk  pemampatan  mencapai  derajat konsolidasi sebesar 90% (U=90%) adalah selama 82,34  tahun.
3. Sistem preloading dengan kombinasi  PVD  ukuran  10  x  0,5  cm    pola pemasangan segi empat dan    jarak  pemasangan    (S)    0,80m,        waktu untuk  pemampatan yang    dibutuhkan  mencapai derajat konsolidasi hingga  90%  (U=  90%)  adalah selama  3  minggu.
4. Pelaksanaan penimbunan secara bertahap dengan kecepatan 0,5m/minggu selama 14mingu

## Referensi
[1] Badan  Penanggulangan  Lumpur  Sidoarjo, 2016.  Data  Semburan  Lumpur  Sidoarjo , Surabaya : Badan  Penanggulangan  Lumpur  Sidoarj o.
[2]      Bowles  J.E, 1984, Physical  and  Geotechmical  Properties  of  Soils ,  Second  Edition, McGraw- Hill,  Singapore.
[3] Das,  B.M.  1985. Mekanika  Tanah  1  (Prinsip-PrinsipRekayasaGeoteknis). Terjemahan  oleh Noor  Endah  dan  Indrasurya  B. Mochtar.  Jakarta :Erlangga.
[4] Das,  B.M.  1985 Mekanika  Tanah  2  (Prinsip-PrinsipRekayasaGeoteknis). Terjemahan  oleh Noor  Endah  dan  Indrasurya  B.  Mochtar.  Jakarta :Erlangga.
104 Jurnal Teknik Sipil, Vol 1, No 2, Nopember 2020: 92–104
[5]     Kuswanda,  Wahyu  P.  2016. Perbaikan  Tanah  Lempung  Lunak  Metoda  Preloading Pada Pembangunan    InfrastrukturTransportasi    di    Pulau    Kalimantan .    Seminar TeknikSipilLambungMangkurat.  Banjarmasin.  2016
[6]    Barron,  R.  A.  1948.  Consolidation  of  fine-grained  soils  by  drain  wells. Transactions  ASCE, 113  (2346):  718-724