Abstrak —Penyusunan proyek akhir terapan ini membahas tentang perhitungan estimasi waktu dan biaya proyek pembangunan gedung Trans Icon Surabaya dengan metode pelaksanaan half slab precast yang menggunakan data bangunan gedung Trans Icon Surabaya  yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 260, Siwalankerto, Kec Wonocolo, Surabaya. Proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor PT. Total Bangun Persada  dengan luas bangunan kurang lebih 2500 m² dan jumlah total 35 lantai dan 4 basement. Dalam proyek ini seluruh pekerjaan elemen struktur beton menggunakan cor konvensional (in situ). Sedangkan metode pelaksanaan yang digunakan dalam penyusunan proyek akhir terapan adalah metode half slab precast. Perhitungan estimasi waktu dan biaya pelaksanaan pada laporan proyek akhir dilakukan dengan cara mendesain half slab precast, menghitung kekuatan dan kebutuhan half slab precast, melakukan kontrol terhadap perhitungan kekuatan half slab precsat tersebut. Jika memenuhi kekuatan izin dapat dilanjutkan dengan perhitungan volume. Kemudian perhitungan waktu pelaksanaan dilakukan analisa mulai dari kapasitas produksi, produktivitas, durasi dan penyusunan jadwal setiap pekerjaan dimana hal ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu Network Planning  yang kemudian akan dijadikan kurva S.  Hasil akhir proyek akhir terapan ini yaitu metode pelaksanaan yang digunakan, waktu pelaksanaan proyek dan rekapitulasi biaya pelaksanaan. Dari hasil analisa, didapatkan waktu pelaksanaan  142  hari kerja dengan jam kerja selama 8 jam dari 08.00 – 17.00 dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp. 14.044.526.000,00.
Kata Kunci — Waktu Pelaksanaan, Biaya Pelaksanaan, Metode Half Slab Precast, Penjadwalan, Kurva S.

## I. PENDAHULUAN
EIRING dengan pertumbuhan infrastruktur di Indonesia yang semakin berkembang. Hal ini dapat terlihat dari semakin banyaknya pembangunan di berbagai bidang, baik dalam pembangunan gedung, sarana transportasi maupun bangunan air. Dalam semua pembangunan tersebut membutuhkan berbagai macam metode atau teknologi konstruksi yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal, khususnya dalam hal biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi.
Biaya dan waktu dalam suatu pekerjaan konstruksi dipengaruhi dari metode pelaksanaan yang dipilih untuk tiap- tiap unit pekerjaan  [1]. Biaya dan waktu dalam pekerjaan konstruksi keduanya saling mempengaruhi. Waktu atau pengerjaan konstruksi yang lebih cepat selain membutuhkan metode pelaksanaan yang bagus, juga memungkinkan meningkatkan atau menambah biaya pelaksanaan. Seperti untuk menambah jumlah pekerja dan menggunakan peralatan-peralatan yang lebih canggih.
Pekerjaan plat merupakan salah satu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pengerjaannya. Pengecoran konvensional membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan penggunaan plat pracetak karena menggunakan tulangan konvensional dan bekisting dari kayu. Dengan demikian, penyedia produk dan jasa saat ini sedang berlomba-lomba untuk mencari alternatif metode konstruksi khususnya untuk plat beton.
Penggunaaan metode cast ex situ (pracetak) dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan metode beton cor konvensional (in situ) yaitu tidak membutuhkan bekisting yang banyak, mereduksi scaffolding, waktu yang dibutuhkan cenderung lebih singkat dan tidak membutuhkan banyak pekerja sehingga dapat mengurangu biaya dan waktu pelaksanaan.

## II. URAIAN PENELITIAN

## A. Tinjauan Umum
Pada pengerjaan suatu proyek diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dan cermat. Pengerjaan memerlukan perhitungan anggaran biaya dan metode pelaksanaan yang jelas dan efisien. Hal ini supaya pelaksanaan proyek dapat terselesaikan sesuai dengan waktu  yang ditentukan dan biaya yang sesuai. Rencana anggaran biaya meliputi semua biaya yang dibutuhkan selama proyek diselesaikan.
Dalam penyusunan manajemen pelaksanaan konstruksi terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah metode pelaksanaan dan alat penunjang yang digunakan, perhitungan volume pekerjaan, perhitungan kapasitas produksi, network diagram serta kurva S yang digunakan.

## B. Half Slab Precast
Metode Half Slab Precast juga bisa disebut dengan pelat lantai beton bertulang yang dibuat dengan cara separuh precast dan separuh pelat lagi dicor ditempat [2]. Umumnya metode ini, lapis yang pertama dibuat terlebih dahulu di dekat area pekerjaan yang kemudian diangkat dengan mobile/static crane untuk melakukan pemasangan pada area pengerjaan dan kemudian step selanjutnya dilakukan pengecoran untuk lapis kedua setelah terlaksananya pekerjaan pemasangan tulangan.
C. Tahap Pelaksanaan Half Slab Precast Tahap pelaksanaan half slab precast meliputi:

## Perhitungan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pembangunan Gedung

## Trans Icon Surabaya Tower A Lantai 20–29 dengan Metode Konstruksi Half Slab Precast
Peter Dick Balder Pandjaitan dan Akhmad Yusuf Zuhdy Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : yusuf_zuhdi@ce.its.ac.id
S

## 1) Perhitungan Kebutuhan Tulangan
Pada perhitungan kebutuhan tulangan pada precast half slab ini dibagi menjadi tiga tahapan. Berikut adalah tahapan perhitungan tulangan pada precast half slab:  (1)  Kondisi Pengangkatan.  Ada beberapa titik angkat yang disyaratkan untuk mengangkut elem dari cetakan maupun saat akan melakukan pemasangan. Titik angkat ini berfungsi untuk menjaga elemen pracetak agar tegangan yang dipikulnya tidak melebihi batas dan untuk membuat elemen dapat diangkat. Terdapat 2 jenis titik angkat pada pelat yaitu 4 titik angkat dan 8 titik angkat. (2) Kondisi Sebelum Komposit (3) Kondisi Setelah Komposit

## 2) Tahap Pembuatan
Untuk proses tahap pembuatan atau fabrikasi ini dilakukan di  pabrik pembuatan half slab precast .  Area fabrikasi ini diletakkan bersebelahan dengan area penumpukan bahan agar mempermudah dan mempercepat proses mobilisasi tahap pembuatan atau fabrikasi.

## 3) Tahap Penumpukan
Pada tahap penumpukan ini perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Menghitung sesuai dengan rencana berat beton precast tersebut, yaitu volume beton bertulang (m³) × berat jenis beton bertulang (2400 kg/m³). (2) Merencanakan jumlah tumpukan beton precast  (3) Menghitung berat total penumpukan beton precast tersebut, yaitu berat beton precast (Kg) × jumlah rencana tumpukan beton precast. (4) Merencanakan penyangga tumpukan beton precast yang menggunakan balok kayu dan menghitung luas dari balok kayu tersebut. (5) Menghitung kontrol penumpukan beton precast yang kurang dari σbeton. Dengan catatan fc’ yang digunakan adalah nilai tegangan beton pada saat beton berumur 7 hari, yaitu 0,65×Fc’

## 4) Tahap Pemasangan dan Pengangkatan
Pada tahap pemasangan beton precast harus direncanakan secara cermat, baik dari segi peralatan, pekerja, maupun siklus pemasangannya. Alat berat yang digunakan untuk
Gambar 1. Flowchart metodologi.
mengangkat pelat precast adalah tower crane. Hal hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemasangan beton precast adalah sebagai berikut: Pertama, Tower crane atau alat untuk mengangkat beton precast harus dipersiapkan terlebih dahulu.  Kemudian posisikan tower crane dilapangan dapat menjangkau seluruh bagian dari struktur pada beton precast yang akan dipasang.  Kemudian melakukan pengecekan terhadap kondisi dan tulangan pada beton precast sebelum dipasang.  Operator dibantu oleh tenaga kerja untuk menempatkan beton precast pada posisi akhir
5) Tahap Penyambungan
Pada tahap penyambungan beton precast terdapat 2 jenis sambungan  yang harus diperhatikan yaitu:  (1) In-situ concrete joint .  Metode pelaksanaannya adalah dengan melakukan pengecoran pada titik pertemuan dari komponen- komponen tersebut. Sedangkan untuk cara peyambungan tulangan dapat digunanakan coupler ataupun dengan cara overlapping. (2) Pre-packed aggregate , pada proses penyambungan jenis ini dilakukan dengan meletakan agregat pada bagian yang akan disambung dan kemudian menginjeksi air semen pada bagian tersebut dengan menggunakan pompa hidrolis sehingga air semen tersebut akan mengisi rongga- rongga agregat tersebut.

## 6) Tahap Pengecoran
Pada proyek pembangunan gedung trans icon surabaya ini menggunakan beton ready mix untuk pengecoran overtopping pada beton pracetaknya. Sebelum dilakukan pengecoran, akan dilakukan uji slump dulu untuk mengetahui mutu beton yang di pesan sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Setelah uji slump, dilakukan penyebaran atau pengecoran menggunakan concrete pump dan diratakan menggunakan vibrator agar beton menjadi lebih padat.

## D. Pekerjaan Struktur
Pekerjaan struktur atas pada pembangunan gedung meliputi pekerjaan balok, kolom, pelat, dan tangga. Untuk kolom, balok, dan tangga dilakukan dengan metode konvensional, sedangkan untuk pelat menggunakan metode precast half slab .

## E. Perhitungan Volume Pekerjaan
Perhitungan volume pekerjaan bertujuan untuk menghitung banyaknya volume pekerjaan dalam tiap material yang dapat mempengaruhi jumlah biaya dan durasi pekerjaan. Pekerjaan volume dibagi menjadi 3 jenis yaitu:

## 1) Pekerjaan Bekisting,
Pada pekerjaan bekisting kayu memerlukan waktu yang terdiri dari waktu fabrikasi, pemasangan dan pembongkaran bekisting. Bekisting dapat dilepas setelah ± 14 hari pengecoran, sedangkan untuk scaffolding tetap dalam keadaan terpasang sampai dengan beton usia ± 28 hari. Untuk pekerjaan bekisting yaitu pekerjaan balok dan kolom. Perhitungan yang digunakan dalam menghitung kebutuhan bekisting adalah:

## 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
= 𝑃𝑃 × 𝐿𝐿 Keterangan: P  : Panjang Bekisting (m) L  : Lebar/Keliling Bekisting (m)

## 2) Pekerjaan Pembesian
Pada perhitungan volume pembesian perlu pertimbangan dalam pekerjaan pembengkokan tulangan, panjang kait, serta pemotongannya. Dalam hal ini digunakan untuk menentukan kebutuhan besi secara efisien. Perhitungan volume tulangan pembesian bisa ditentukan dengan menghitung seluruh
Gambar 2. Penjadwalan.
panjang besi pada elemen struktur bangunan. Berikut ini adalah perhitungan volume pembesian:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃 × 𝑊𝑊 Keterangan: P  : Panjang Besi (m) W : Berat Besi (kg/m)

## 3) Pekerjaan Pengecoran
Pekerjaan Pengecoran dilakukan sesuai bentuk bekisting yang telah terpasang. Perhitungan volume pengecoran pada plat, balok, kolom dan tangga sesuai dengan dimensi bekisting yang telah terpasang tanpa dikurangi dengan volume pembesian didalamnya adalah sebagai berikut:
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝑃𝑃 × 𝐿𝐿 × 𝑇𝑇
Keterangan: P  : Panjang Penampang Beton (m) L  : Lebar Penampang Beton (m) T  : Tinggi Penampang Beton (m)

## F. Pekerjaan Durasi
Pekerjaan Durasi dapat berbeda-beda berdasarkan pelaksanaan yang digunakan karena memiliki produktivitas yang berbeda-beda. Suatu pekerjaan yang diselesaikan menggunakan alat berat akan menghabiskan waktu yang sikat dibandingkan melakukan pekerjaan secara manual. Pekerjaan durasi dibagi menjadi 3 jenis yaitu pekerjaan durasi bekisting, pekerjaan durasi tulangan dan pekerjaan durasi pengecoran.

## G. Pekerjaan Produktifitas
Pekerjaan Produktivitas memiliki pengertian yang beraneka ragam berkaitan dengan aspek ekonomi, kesejahteraan, teknologi, dan sumber daya. Pembahasan mengenai produktivitas lebih banyak difokuskan pada aspek keluaran atau output sejumlah tertentu.

## 1) Produktifitas Alat Berat
Berikut adalah pedoman untuk menghitung produksi suatu pekerjaan yang dilaksanakan dengan bantuan peralatan: (1) Menentukan beberapa faktor berdasarkan tipe dan ukuran peralatan yang dipilih. (2) Menentukan pengaruh sifat fisik material. (3) Menentukan pengaruh realisasi pelaksanaan pada pekerjaan yang menggunakan bantuan peralatan.
Produksi didasarkan pada pelaksanaan volume yang dikerjakan per siklus waktu dan jumlah siklus dalam suatu jam sebagai berikut:
𝑄𝑄 = 𝑞𝑞 × 𝑁𝑁 × 𝐸𝐸 = 𝑞𝑞 × 60 𝐶𝐶𝑉𝑉 × 𝐸𝐸 Keterangan: Q   : Produksi per jam dari alat q    : Produksi dalam suatu siklus kemampuan alat N   : Jumlah siklus dalam satu jam E    : Efisiensi kerja Cm  : Waktu siklus dalam menit Dalam merencanakan suatu proyek, produktivitas perjam dari suatu alat yang diperlukan adalah produktivitas standar dari alat tersebut dalam kondisi ideal dikalikan dengan suatu faktor. Faktor tersebut dinamakan efisiensi kerja (Kapasitas dan produksi alat-alat berat).

## 2) Produktifitas Tenaga Kerja
Sumber daya manusia atau tenaga kerja, sebagai penentu keberhasilan suatu proyek, harus memiliki kualifikasi, keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keberhasilan suatu proyek. Faktor yang harus dipertimbangkan adalah:  (1)  Produktifitas tenaga kerja. (2) Jumlah tenaga kerja.

## H. Alat Berat
Alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang dirancang untuk melakukan fungsi konstruksi seperti pekerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Alat berat merupakan faktor penting dalam proyek terutama proyek-proyek konstruksi dengan skala besar. Tujuan penggunaan alat berat adalah untuk memudahkan pekerja.

## I. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya
RAB adalah pemaparan dari rencana pengeluaran biaya dari suatu pekerjaan terhitung dari awal hingga pekerjaan selesai. Rencana biaya harus meliputi keseluruhan pekerjaan mulai awal hingga akhir pekerjaan selesai. Berikut terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menghitung rencana anggaran biaya suatu proyek:

## 1) Bahan Material
Perhitungan biaya bahan material didasarkan dari daftar yang telah dibuat bersama dengan sumber harga per satuan material. Pada umumnya pembuatan daftar harga bahan material memakai harga bahan material dari lokasi proyek tersebut. Adapun rumus perhitungan biaya material yang dapat digunakan sebagai berikut:
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 × 𝐻𝐻𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵 𝑀𝑀𝐵𝐵𝑀𝑀𝑉𝑉𝐻𝐻𝐵𝐵𝐵𝐵𝑉𝑉

## 2) Sewa Alat-alat Konstruksi
Perhitungan biaya sewa alat untuk konstruksi berkaitan dengan durasi pemakaian alat tersebut dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk menghitung biaya alat berat konstruksi:
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐷𝐷𝑉𝑉𝐻𝐻𝐵𝐵𝐷𝐷𝐵𝐵 × 𝐻𝐻𝐵𝐵𝐻𝐻𝐻𝐻𝐵𝐵 𝑆𝑆𝑉𝑉𝑆𝑆𝐵𝐵 × 𝐽𝐽𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵ℎ

## 3) Upah Pekerja
Upah tenaga kerja yang diperoleh dari lokasi dikumpulkan dan dicatat dalam satu daftar yang dinamakan Daftar Harga Satuan Upah. Untuk perhitungan biaya upah pekerja juga dipengaruhi dengan beberapa aspek, seperti keterampilan, keahlian dari pekerja, dan kondisi lingkungan pekerjaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya pekerja sebagai berikut:
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐷𝐷𝑉𝑉𝐻𝐻𝐵𝐵𝐷𝐷𝐵𝐵 × 𝑈𝑈𝑈𝑈𝐵𝐵ℎ 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑃𝑃𝑉𝑉𝐻𝐻𝑃𝑃𝐵𝐵 × 𝐽𝐽𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐵𝐵ℎ

## 4) Penjadwalan Proyek
Penyusunan penjadwalan proyek merupakan salah satu hasil perencanaan yang memungkinkan untuk mengetahui tentang jadwal rencana dan perkembangan proyek dari segi kinerja sumber daya berupa biaya, tenaga kerja, peralatan dan bahan serta proyek rencana durasi. Selain itu dalam pekerjaan penjadwalan pada suatu proyek pembangunan menggunakan Network Planning, Barchart, dan Kurva S.

## 5) Network Planning
Network Planning merupakan suatu kondisi dan situasi yang dihadapi oleh seorang manajer dengan menempatkan analisis pada segi waktu dan biaya sebagai latarbelakang dalam setiap membuat keputusan, khususnya keputusan yang berkaitan dengan jaringan. Metode Network Planning mempunyai 2 jenis yaitu Activity On Arrow (AOA) dan Activity On Node (AON).

## 6) Barchart
Barchart adalah sekumpulan aktivitas yang ditempatkan dalam kolom vertikal, sementara waktu ditempatkan dalam baris horizontal. Waktu mulai dan selesai setiap kegiatan beserta durasinya ditunjukkan dengan menempatkan balok horizontal di bagian sebelah kanan dari setiap aktivitas. perkiraan waktu mulai dan selesai dapat ditentukan dari skala waktu horizontal pada bagian atas bagan. Panjang dari balok menunjukkan durasi dari aktivitas dan biasanya aktivitas- aktivitas tersebut disusun berdasarkan kronologi pekerjaannya.

## 7) Kurva S
Kurva S adalah sebuah jadwal pelaksanaan pekerjaan yang disajikan dalam bentuk grafis yang dapat memberikan bermacam ukuran kemajuan pekerjaan pada sumbu tegak dikaitkan dengan satuan waktu pada sumbu mendatar. Kurva S ini dapat dipakai untuk pengujian ekonomi dan mengatur pembebanan sumber daya serta alokasinya, menguji perpaduan kegiatan terhadap rencana kerja, pembandingan kinerja aktual target rencana atau anggaran biaya untuk keperluan evaluasi dan analisis penyimpangan. Kriteria kemajuan pekerjaan ditampilkan dalam bentuk persentase kumulatif bobot prestasi pelaksanaan atau produksi, nilai uang yang dibelanjakan, jumlah kuantitas atau volume pekerjaan, kebutuhan berbagai sumber daya dan masih banyak lagi ukuran lainnya.

## J. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi [3]. Dalam pelaksanaan proyek konstruksi terdapat beberapa aspek K3 yang harus diterapkan antara lain pemasangan rambu-rambu K3, penerapan Alat Pelindung Diri (APD) pada pekerja dan pengecekan alat berat secara berkala agar tidak terjadi kecelakaan kerja.

## III. METODOLOGI
Adapun metodologi penelitian ditunjukkan melalui Gambar 1.

## IV. HASIL PEMBAHASAN

## A. Perhitungan Volume
Dari perhitungan volume didapatkan hasil rekapitulasi volume pekerjaan pada proyek pembangunan Gedung MTH 27 Office Suites Jakarta adalah pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

## B. Penjadwalan
Penjadwalan yang  dilakukan dengan memperhatikn metode pelaksanaan dalam proyek pembangunan gedung Trans Icon Surabaya yang diimplementasikan pada program bantu Microsoft Project menghasilkan kurva S dengan hasil pada lampiran. Dari kurva S tersebut didapatkan durasi keseluruhan pekerjaan dari pekerjaan struktur lantai 20 hingga pekerjaan struktur lantai 29 dengan durasi selama 142 hari (Gambar 2).

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa perhitungan waktu, biaya, dan penjadwalan pelaksanaan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan : (1) Durasi pelaksanaan proyek pembangunan gedung Trans Icon Surabaya  dengan penjadwalan yang dibantu Autocad 2019 adalah  142  hari kerja (31 Agustus 2020 –  26 Mei 2021) dengan jam kerja selama 8 jam mulai dari 08.00 – 17.00. (2) Perhitungan modifikasi pelat menggunakan metode half slab precast yang mengacu pada SNI 2847-2013 dan PCI Design Handbook Precast and Presstressed Concrete 7th memenuhi
Tabel 1. Volume Pekerjaan Balok Uraian Pekerjaan Volume SAT Bekisting 7765,4 m² Pembesian 30689,52 Kg Pengecoran 593 m³
Tabel 2.
Volume Pekerjaan Kolom
Uraian Pekerjaan Volume SAT Bekisting 2030 m² Pembesian 108047,4 Kg Pengecoran 225 m³ Tabel 3. Volume Pekerjaan Pelat Uraian Pekerjaan Volume SAT Bekisting 0 m² Pembesian 30031,03 Kg Pengecoran 53,88 m³
Tabel 4. Volume Pekerjaan Shearwall Uraian Pekerjaan Volume SAT Bekisting 1135,4 m² Pembesian 249427,7 Kg Pengecoran 429,95 m³
Tabel 5. Rekapitulasi Biaya Pelaksanaan Uraian Pekerjaan Volume - Lantai 20 Rp          2.145.516.175,43 - Lantai 21 Rp          1.815.483.775,92 - Lantai 23 Rp          1.815.483.775,92 - Lantai 25 Rp          2.139.169.344,22 - Lantai 26 Rp          1.814.051.162,93 - Lantai 27 Rp          1.814.051.162,93 - Lantai 28 Rp          1.560.024.775,60 - Lantai 29 Rp          1.805.061.844,74 Total Rp       14.908.842.017,68 Overhead 11% Rp         2.236.326.302,65 Total Biaya Rp       17.368.800.950,60 Pembulatan Rp       17.368.801.000,00
syarat. Hal ini ditunjukkan dengan perhitungan momen, kontrol geser, kontrol tegangan, kontrol tegangan dan kontrol lendutan memenuhi syarat. Half slab precast terdiri dari 35 tipe pada lantai 20-29, dengan tulangan yang digunakan adalah D8 dan spasi 150 mm. (3) Biaya pelaksanaan yang dimulai dari pekerjaan struktur lantai 20  hingga pekerjaan struktur lantai 29  yang dihitung dari penjumlahan upah pekerja, harga alat dan harga bahan sebesar Rp.17.368.801.000,00 dengan rincian yang disajikan pada Tabel 5.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  S. Soedrajat, Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan Cara Modern , 1st ed. Bandung: NOVA, 1984.
[2]  A. M. Adiasa, D. K. Prakoso, J. U. D. Hatmoko, and T. D. Santoso, “Evaluasi penggunaan beton precast di proyek konstruksi,” J. Karya Tek. Sipil , vol. 4, no. 1, pp. 126–134, 2014.
[3]  Menteri PUPR RI, “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 Pedoman Analisi Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.” Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia: Jakarta, 2016.