KANDIDAT, Vol.1, No. 1, September 2019 : 1 - 10 http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/kandidat
Analisis Eskalasi pada Proyek Multiyears (Studi Kasus Pembangunan Pengendalian Kerusakan Longsoran Tebing Sungai Lawe Alas Kabupaten Aceh

## Tenggara)
Muhammad Ridha 1 , Amalia 1 , Muhammad Irfan 1
1 Prodi Teknik Sipil Universitas Abulyatama, Lampoh Keude-Aceh Besar 23372 *Email korespondensi : ridha_sipil@abulyatama.ac.id
Diterima November 2021 ; Disetujui Januari 2022; Dipublikasi Januari 2022
Abstract: The purpose of the study is to analyze the value of the price escalation of the work item for the Damage Control (Avalanche) Development Project for the Lawe Alas River Cliff, Southeast Aceh Regency. The result of the escalation calculation based on the contract value in the 13th month is Rp. 53,048.010,455, of the total contract value of Rp. 104,415,0005,000, or an  escalated  value  of  50.80%  of  the  contract  price.  Escalation  calculation  method  used  the formula  contained  in  Presidential  Decree  no.  16  of  2018  article  37,  with  quantity  data obtained from field measurements and stated in the final addendum terms and contracts. The component index is obtained from the relevant ministerial decree and the price index from the Central Statistics Agency (BPS). The calculation is done by looking at the progress and delays in the schedule. From the calculation, the Escalation Value obtained is Rp. 708,990,794 with a percentage  of  1.34%  of  the  escalation  contract  value,  which  is  Rp.  53,048.010,455.  The escalation percentage obtained at 1.34% was still able to offset the inflation that occurred at 1.28%.
Keyword: : multi years project, escalation, component index, price index, inflation
Abstrak : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai eskalasi harga item pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendalian Kerusakan (Longsor) Tebing Sungai Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.  Hasil  perhitungan  eskalasi  berdasarkan  nilai  kontrak  pada  bulan  ke-13  adalah sebesar  Rp.  53.048.010.455,  dari  total  nilai  kontrak  sebesar  Rp.  104.415.000.000,  atau  nilai eskalasi sebesar 50,80% dari harga kontrak. Metode perhitungan eskalasi menggunakan rumus yang terdapat dalam Perpres no. 16 Tahun 2018 pasal 37, dengan data kuantitas yang diperoleh dari  pengukuran  lapangan  dan  dituangkan  dalam  addendum  final  syarat  dan  kontrak.  Indeks komponen diperoleh dari keputusan menteri terkait dan indeks harga dari Badan Pusat Statistik (BPS).  Perhitungan  dilakukan  dengan  melihat  progres  dan  keterlambatan  jadwal.  Dari  hasil perhitungan didapatkan Nilai Eskalasi sebesar Rp. 708.990.794 dengan persentase 1,34% dari nilai  kontrak  eskalasi,  yaitu  Rp.  53.048.010,455.  Persentase  eskalasi  yang  diperoleh  sebesar 1,34% masih mampu mengimbangi inflasi yang terjadi sebesar 1,28%.
Kata kunci : proyek multiyerars, eskalasi, indeks komponen, indeks harga, inflasi
Available online at www.jurnal.abulyatama.ac.id/tekniksipil ISSN 2407-9200 (Online)

## Universitas Abulyatama

## Jurnal Teknik Sipil Unaya
Jurnal Teknik Sipil Unaya, Vol.8, No. 1, Januari 2022 : 30 - 38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/tekniksipilunaya
Jurnal Teknik Sipil Unaya, Vol.8, No. 1, Januari 2022 : 30 - 38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/tekniksipilunaya
Sungai  lawe  alas  yang  terletak  di Provinsi  Aceh,  Kabupaten  Aceh  Tenggara termasuk  sungai  terpanjang  di  Aceh.
Bentangannya  melewati  beberapa  kabupaten yaitu  :  Gayo  Luwes,  Aceh  Tenggara  hingga menuju  Aceh  Singkil.  Sungai  alas  memiliki potensi air dan curah hujan yang tinggi dengan curah  hujan  mencapai  3000  hingga  4500mm, sehingga  sungai  ini  menjadi  salah  satu penopang  sumber  ekonomi  bagi  masyarakat sekitarnya.  Pada  musim  hujan,  Sungai  lawe Alas  sering  mengakibatkan  banjir  bandang serta lonsoran disepanjang pingiran sungai hal ini  dikarenakan  belum  tanggul  penahan  banjir belum  tersedia  disepanjang  sungai,  sehingga mengakibatkan  banyak  rumah-rumah  di sepanjang  sungai  yang  tergenang  banjir. Oleh karena itu diperlukan penanganan/pengendalian  tebing  pada  lokasi ini.  Dalam  stabilitas  tebing  perlu  diperhatikan gaya-gaya yang bekerja pada tebing agar tidak terjadi  longsongan  baik  akibat  berat  sendiri maupun banjir (Silvia et al., 2019) .
Untuk  mengatasi  banjir  yang  sering terjadi  tersebut  pada  tahun  2017  Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera-
1  memulai  tahap  pertama  pembangunan
pengendali  kerusakan  tebing  di  sungai  lawe alas. Proyek pembangunan ini memakai sistem kontrak  multiyears.  Salah  satu  resiko  yang akan  dihadapi  pada  sistem  kontrak  ini  adalah terjadinya inflasi terhadap harga-harga material. Untuk mengatasi terjadinya inflasi ini Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  President
(Perpres)  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa
yang  salah  satu  pasal  di  dalamnya  mengatur tentang  eskalasi  harga.  Eskalasi  ini  adalah penyesuaian  harga  satuan  komponen  kontrak yang  terdiri  dari  tenaga  kerja,  bahan  dan peralatan.  Eskalasi  disebabkan  karena  adanya fluktuasi  ekonomi  yang  dihadapi  pada  saat pelaksanaan  pekerjaan  berlangsung  selama waktu yang telah dijadwalkan.
Penyedia jasa sering tidak
memperhatikan  tentang  masalah  eskalasi  ini, padahal  sudah  tertuang  dengan  jelas  pada dokumen kontrak, sehingga dalam perhitungannya  sering  terjadi  kesalahpahaman dengan  pemilik  proyek.  Untuk  itu  diperlukan upaya-upaya  dalam  menyikapi  penyesuaian harga  selama  pelaksanaan  berlangsung.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  maka  perlu dilakukan  penelitian  terhadap  eskalasi  proyek multiyears  (tahun  jamak)  dengan  berpedoman pada perpres no. 16 tahun 2018.
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi sekaligus
referensi  baru  bagi  dunia  praktisi,  akademisi dan  juga  masyarakat  umum,  sehingga  semua proyek  infrastrktur  dengan  kontrak  multiyear dapat berjalan dengan semestinya.

## KAJIAN PUSTAKA
Proyek adalah kombinasi dari beberapa  sumber  daya  seperti  manusia, material,  peralatan  dan  modal/biaya  yang dihimpum  dalam  suatu  suatu  organisasi sementara  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan yang  telah  di  rencanakan.    Untuk  mencapai sasaran  dan  tujuan  tersebut  perlu  suatu
manajemen  proyek  yang  berfungsi  untuk perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian semua  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Semua ketentuan  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengendalian  tercantum  dalam  kontrak selama  masa  kontrak  maka  diperbolehkan adanya perubahan (addendum) jika diperlukan.

## Proyek Multi Years
Proyek  Multi  Years  adalah  Proyek pembangunan  lebih  dari  satu  tahun  anggaran atau  proyek  yang  tidak  bisa  dirampungkan dalam setahun. Untuk mengatasi permasalahan ini  pemerintah  membuat  kontrak  tahun  jamak (Multi  Years).  Kontrak  tahun  jamak  sendiri merupakan  kontrak  yang  pelaksanaannya pekerjaannya  membebani  APBN  lebih  dari  1 (satu)  tahun  anggaran.kontrak  ini  diperlukan mengingat keterbatasan anggaran dalam setahun  dan juga  untuk meningkatkan  kualitas pembangunan.

## Pengertian Inflasi
Inflasi  adalah  kenaikan  harga-harga barang  dan  jasa  secara  umum  yang  terjadi secara  terus  menerus  dalam  jangka  waktu tertentu.  Di  Indonesia  pemerintah  membentuk suatu  badan  yang  menghitung  kenaikan  laju inflasi  ini  yaitu  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).
Badan ini setiap tahunnya terutama pada setiap bulan  maret  mengeluarkan  Indeks  Harga
Konsumen (IHK) dan Indeks Harga
Perdagangan  Besar  (IHPB),  dimana  indeks
tersebut digunakan untuk pehitungan
eskalasi  pada  proyek  multiyear/proyek tahun jamak.

## Pengertian Eskalasi
Eskalasi  ialah  penyesuaian  satuan harga  pekerjaan  (price  adjustment)  yang dikarenakan  naiknya  harga-harga  dasar  bahan, upah  dan  peralatan.  satuan  satuan  satuan Penyesuaian  harga  pada  proyek  Multi  Years disebabkan  karena  adanya  ketidakpastian perekonomian suatu negara yang menyebabkan adanya  perubahan  pada  beberapa  komponen harga  pada  saat  pelaksanaan  pekerjaan  sedang berlangsung. penyesuaian harga satuan komponen  pekerjaan  yang  meliputi  tenaga kerja,  bahan  konstruksi,  energi  dan  peralatan terhadap  nilai  kontrak  saat  penawaran dengan adanya  eskalasi/penyesuaian  harga  tersebut, maka penyedia jasa (Owner) harus menyediakan dana tambahan untuk pembayaran penyesuaian harga tersebut.

## Syarat-syarat Eskalasi
Syarat-syarat  penetapan  eskalasi  pada proyek Multi Years diatur  berdasarkan perpres
2018 2019
Gambar 1. Grafik Ilustrasi Eskalasi
Jurnal Teknik Sipil Unaya, Vol.8, No. 1, Januari 2022 : 30 - 38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/tekniksipilunaya
no.  16  tahun  2018  yang  tertuang  dengan jelas pada pasal 37 yaitu :
1. penyesuaian  harga  diberlakukan  pada
Kontrak Tahun Jamak yang masa
pelaksanaannya  lebih  dari  18  (delapan belas) bulan.
2. penyesuaian  harga  sebagaimana  dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-
13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan
3. penyesuaian  harga  satuan  berlaku  bagi
seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali
komponen keuntungan, biaya tidak
langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang  sebagaimana  tercantum  dalam penawaran.
4. penyesuaian  harga  satuan  diberlakukan sesuai  dengan  jadwal  pelaksanaan  yang tercantum dalam Kontrak.
5. penyesuaian  harga  satuan  bagi  komponen pekerjaan  yang  berasal  dari  luar  negeri, menggunakan  indeks  penyesuaian  harga
dari negara asal barang tersebut.
6. jenis  pekerjaan  baru  dengan  harga  satuan baru  sebagai  akibat  adanya  adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai  bulan  ke-13  (tiga  belas)  sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.
7. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh  kesalahan  Penyedia  adalah  indeks terendah  antara  jadwal  kontrak  dan realisasi pekerjaan

## Rumusan Eskalasi
Berdasarkan  perpres  no.  16  tahun  2018  pasal 37  rumusan  eskalasi  ditetapkan  sebagai berikut :
dengan :
Hn  =  Harga      satuan      barang/jasa      (item pekerjaan) pada saat pekerjaan dilaksanakan.
Ho  =  Harga      satuan      barang/jasa      item
pekerjaan) pada saat harga penawaran.
a  =        Koefisien    tetap    yang    terdiri    atas keuntungan dan overhead.
(komponen  keuntungan  dan  overhead maka a = 0,15).
b,c,d  =  Koefisien  komponen  kontrak  seperti tenaga  kerja,  material,  alat  kerja  dsb. Penjumlahan a+b+c+d+..... = 1,00.
Bn,Cn,Dn  =   Indeks   harga   komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan
Bo,Co,Do  =  Indeks      harga      komponen  pada bulan  ke-12  setelah  penandatanganan kontrak.

## Koefisien Komponen dan Indeks Harga
Untuk  koefisien  komponen  kontrak pekerjaan  ditentukan  oleh  menteri  teknis terkait  atau  setingkat  dirjen  yang  biasanya terlampir pada dokumen pelelangan pekerjaan,
jika tidak terlampir, maka dihitung oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) pada tempat proyek tersebut.
Indeks harga komponen yang
digunakan  bersumber  dari  Badan  Pusat Statistik (BPS)  yang terdiri  dari  Indeks  Harga Konsumen  (IHK)  pada  82  kabupaten  kota  di
seluruh Indonesia dan Indeks Harga
Hn = Ho (a + b 𝐵𝑛 𝐵𝑜 + c 𝐶𝑛 𝐶𝑜 + d 𝐷𝑛 𝐷𝑜 )
Perdagangan  Besar  (IHPB)  yang  di  terbitkan setiap bulan dan diterbitkan secara keseluruhan pada bulan maret setiap tahunnya. Jika indeks yang  diperlukan  tidak  termuat  dalam  Inddeks yang  diterbitkan  oleh  BPS,  maka  dapat digunakan  indeks  yang  diterbitkan  oleh instansi tekniks terkait.

## Nilai Kontrak Eskalasi
Dengan  adanya  eskalasi  yang  terjadi pada  setiang  harga  satuan  pekerjaan,  maka akan  mengakibatkan  terjadinya  perubahan kontrak  awal  pekerjaan  sebelum  eskalasi  dan setelah  eskalasi.  Pada  perpres  no.  16  tahun 2018 drumuskan sebagai berikut :
dimana:
Pn = Nilai  kontrak  setelah  dilakukan
eskalasi
Hn      =  Harga  satuan  baru  setiap  jenis komponen pekerjaan setelah eskalasi
V = Volume  setiap  jenis  komponen pekerjaan yang telah dilaksanakan
Dari  persamaan  2.1  dan  2.2,  besarnya perubahan  nilai  kontrak  yang  terjadi  akibat adanya eskalasi dapat dihitung dengan rumus : .
dimana: Pe   = Nilai penyesuaian harga Po   = Nilai kontrak awal saat penawaran Pn    =  Nilai    kontrak    setelah    penyesuaian harga

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan pada proyek pembangunan pengendali kerusakan
(Longsoran)  tebing  sungai  lawe  alas  di
kabupaten aceh tenggara ini memakai dua data yaitu :
1. Data Primer
Data  ini  diperoleh  dari  pengamatan  dan pengukuran  langsung  dilapangan    yang berupa  data  dimensi  pekerjaan  sehingga dari  data  tersebut  didapatkan  volume realisasi  dilapangan.  Data  ini  diambil setiap  bulan  dimana  kemajuan  pekerjaan mencapai persentase tertentu sesuai dengan  schedule  yang  direncanakan.  Dari data  ini  selanjutnya  di  buat  Termin penarikan pekerjaan. inilah yang
selanjutnya dipakai untuk data perhitungan eskalasi  yang  di  bandingkan  dengan  data schedule rencana.
2. Data Sekunder
Data  ini  diperoleh  intansi  Badan  Pusat Statistik (BPS) yang mengeluarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Indeks Harga
Perdangangan Besar (IHPB). Untuk Koefisien  Komponen  harga  didapat  dari lampiran  Syarat-syarat  umum  kontrak yang  dikeluarkan  oleh  Dirjen  atau  oleh pejabat  teknis  yang  menanggani  pekerjaan tersebut.

## Tahapan Perhitungan Eskalasi
Tahapan
perhitungan eskalasi dilakukan  untuk  mengetahui  nilai  eskalasi yang  didapat.  Tahapan  perhitungan  tersebut adalah sebagai berikut :
1. Menentukan  indeks  harga  komponen nol/indeks harga komponen pada bulan ke- 12  (Oktober  2018)  pada  masing-masing
Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + …Dst
Pe = Pn - Po
Pn = (Hn1 x V1) + (Hn2 x V2) + …Dst
Jurnal Teknik Sipil Unaya, Vol.8, No. 1, Januari 2022 : 30 - 38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/tekniksipilunaya
komponen labour, material dan equipment
pada  Buku  Indeks  Harga  Perdagangan Besar 2018 sektor industri yang diterbitkan
BPS.
2. Menentukan  nilai  koefisien  komponen kontrak masing-masing item pekerjaan.
3. Menentukan  indeks  berjalan  yaitu  IHK
(Kota  Meulaboh)  dan  IHBP  mulai  bulan
November 2018 s/d Desember 2019
4. Membuat  Kuantitas  volume  pekerjaan termin  mulai  bulan  ke-13  (November 2018) sampai dengan termin terakhir.
5. Menentukan  kemajuan  dan  keterlambatan pekerjaan dengan schedule kontrak awal
6. Melakukan  perhitungan  eskalasi  pada setiap  item  pekerjaan  dan  nilai  kontrak
sebelum dan setelah eskalasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan  eskalasi  dari  proyek
Pembangunan  Pengendalian  Kerusakan
(Longsoran)  Tebing  Sungai  Lawe  Alas

## Kabupaten Aceh Tenggara
Tabel 1. Eskalasi Pekerjaan Pemasangan bronjong  dia 3 mm (pabrikan) Uk. (2 x 1 x 0.5)
Indeks Nol Oktober 2018 Sebelum Eskalasi ( Rp.) Setelah Eskalasi (Rp.) Total Biaya Eskalasi (Rp) = V*(Hn-Ho) Oktober 2018 - - - November 2018  2.190.992.115  2.205.047.917 14.055.802 Desember 2018  6.409.246.509  6.464.694.946 55.448.436 Januari 2019 237.306.830 239.192.334  1.885.504 Februari 2019 5.051.659.753  5.094.376.897 4.271.7143 Maret 2019 284.416.714 287.111.897 2.695.182 April 2019 338.324.395 341.763.570 3.439.175 Mei 2019 1.788.776.634  1.809.125.912 20.349.278 Juni 2019 2.204.888.915  2.230.551.228 25.662.313 Juni 2019 2920217013 2.957.634.466 37.417.452 Agustus 2019 2.481.150.707  2.512.871.021 31.720.314 Sptember 2019 1.967.028.237  1.994.683.044 27.654.807 Oktober 2019 3.946.628.827  4.005.186.478 58.557.650 November 2019  2.666.127.221  2.703.943.685 37.816.464 Desember 2019 - - - Jumlah 32.486.763.875  32.846.183.394 359.419.519
Pekerjaan  di  atas  mengalami  kenaikan harga  sebesar  Rp.  359.419.519  dengan persentase  sebesar  1,106%  dari  sebelum eskalasi
Tabel. 2. Pekerjaan Pemasangan bronjong dia 3 mm  (pabrikan)  Uk.  (2  x  1  x  0.5)  M  material setempat Indeks Nol Oktober 2018 Sebelum Eskalasi ( Rp.) Setelah Eskalasi (Rp.) Total Biaya Eskalasi (Rp) = V*(Hn-Ho) Desember 2018 - - - Januari 2019 759.381.856 767.126.360 60  7.744.503 Februari 2019 2.687.198.521  2.716.052.801 28.854.280 Maret 2019 678.629.583 685.053.121 6.423.538 April 2019 726.539.325 734.218.924 7.679.599 Mei 2019 764.128.083 775.001.706 10.873.623 Juni 2019 1.680.416.848  1.710.207.723 29.790.874 Juni 2019 1.351.781.566  1.378.381.409 26.599.843 Agustus 2019 2.431.163.090  2.479.336.789 48.173.699 Sptember 2019 4.220.897.216  4.314.185.392 93.288.176 Oktober 2019 2.026.771.409  2.070.928.009 44.156.600 November 2019 - - - Desember 2019 - - - Jumlah 17.326.907.500  17.630.492.240 303.584.740
Pekerjaan  di  atas  mengalami  kenaikan  harga sebesar  Rp.  359.419.519  dengan  persentase sebesar 1,106% dari sebelum eskalasi.

## Tabel 3. Pemasangan Geotextile
Indeks Nol Oktober 2018 Sebelum Eskalasi ( Rp.) Setelah Eskalasi (Rp.) Total Biaya Eskalasi (Rp) = V*(Hn-Ho) Oktober 2018 - - - November 2018  109.965.733 109.673.861 -291.872 Desember 2018  414.104.266 411.415.740 -2.688.525 Januari 2019 - - - Februari 2019 - - - Maret 2019 - - - April 2019 61.500.000 61.733.384 233.384 Mei 2019 334.260.000 337.498.009 3.238.009 Juni 2019 - - - Juni 2019 231.811.785 235.377.017 3.565.232 Agustus 2019 346.700.930 354.213.391 7.512.460 Sptember 2019 102.063.269 105.008.863 2.945.593 Oktober 2019 143.602.630 148.219.465 4.616.835 November 2019  83.597.384 86.211.096 2.613.712 Desember 2019 - - - Jumlah 1.827.606.000  1.849.350.831 21.744.830
Pada  pekerjaan  geotextile  ini  yang dimulai perhitungan eskalasi pada November 2018 s/d desember 2019 didapat
nilai eskalasi sebesar 1,189% dari sebelum eskalasi.

## Tabel 4. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong
Indeks Nol Oktober 2018 Sebelum Eskalasi ( Rp.) Setelah Eskalasi (Rp.) Total Biaya Eskalasi (Rp) = V*(Hn-Ho) Oktober 2018 - - - November 2018 - - - Desember 2018 - - - Januari 2019 30.224.767 30.370.658 145.891 Februari 2019 8.261.673 8.290.164 28.491 Maret 2019 1.8013.702 18.120.551 106.849 April 2019 20.748.472 20.895.260 146.787 Mei 2019 31.976.232 32.320.047 343.814 Juni 2019 63.092.767 64.000.588 907.820 Juni 2019 73.997.673 75.154.585 1.156.911 Agustus 2019 70.543.186 71.760.739 1.217.553 Sptember 2019 - - - Oktober 2019 - - - November 2019 - - - Desember 2019 - - - Jumlah 316.858.476 320.912.595 4.054.119
Pada  pekerjaan  pasangan  batu  kosong ini  nilai  biaya  eskalasi  didapat  sebesar  Rp.
4.054.199  dengan  persentase  eskalasi  sebesar
1,279%  dari  pekerjaan  sebelum  dilakukan
eskalasi.

## Tabel 5. Timbunan tanah / Pasir batu kembali (AB)
Indeks Nol Oktober 2018 Sebelum Eskalasi ( Rp.) Setelah Eskalasi (Rp.) Total Biaya Eskalasi (Rp) = V*(Hn-Ho) Oktober 2018 - - - November 2018 - - - Desember 2018  286.631.982 289.981.858 3.349.876 Januari 2019 - - - Februari 2019 - - - Maret 2019 - - - April 2019 11.241.594 11.400.931 159.337 Mei 2019 483.029.456 492.771.315 9.741.859 Juni 2019 - - - Juni 2019 - - - Agustus 2019 5.319.860 5.426.500 106.640 Sptember 2019 65.372.761 66.774.704 1.401.942 Oktober 2019 100.408.125 102.818.212 2.410.086 November 2019  108.099.291 110.497.853 2.398.561 Desember 2019  29.771.532 30.390.812 619.280 Jumlah 1.089.874.604  1.110.062.188 20.187.584
Pekerjaan  timbunan  tanah/pasir  batu kembali  (AB)  biaya  eskalasi  yang  dihasilkan sebesar  Rp.  20.187.584  dengan  persentase
eskalasi  sebesar 1,852% dari  pekerjaan sebelum dilakukan eskalasi.
Tabel 6. Hasil Perhitungan Total Eskalasi No. Pekerjaan Sebelum Eskalasi ( Rp.) Setelah Eskalasi (Rp.) Total Biaya Eskalasi (Rp) = V*(Hn-Ho) Tabel. 1 32.486.763.875  32.846.183.394 359.419.519 Tabel. 2 17.326.907.500  17.630.492.240 303.584.740 Tabel. 3 1.827.606.000  1.849.350.830 21.744.830 Tabel. 4 316.858.476 320.912.595 4.054.119 Tabel.5 1.089.874.604  1.110.062.188 20.187.584 Jumlah 53.048.010.455 53.757.001.249 708.990.794
Dari hasil perhitungan didapat biaya eskalasi total  adalah  sebesar  Rp.  708.990.794  dengan persentase  sebesar  1,34%  terhadap  nilai pekerjaan sebelum eskalasi. Faktor-faktor nilai indeks  yang  berpengaruh  pada  nilai  eskalasi pada  proyek  Pembangunan  Pengendalian
Kerusakan  (Longsoran)  Tebing  Sungai  Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara adalah :
1. Upah  tenaga  kerja  dengan  kenaikan rata-rata sebesar 4,85%.
2. Kawat branjong sebesar 1,63%
3. Kerikil dan Sirtu Alam sebesar 1,67%
4. Solar Industri sebesar 1,55%
5. Minyak pelumas sebesar 2,78%
6. Geotextile sebesar 2,34%
7. Alat-alat berat 1,65%
Hasil  perhitungan  eskalasi  yang  telah dihitung di atas berdasarkan nilai kontrak pada bulan ke-13 yaitu sebesar Rp. 53.048.010.455, dari  total  nilai  kontrak  Rp.  104.415.005.000, dengan  nilai  yang  tidak  di  eskalasi  (dibawah bulan ke-13)  sebesar Rp. 51.366.994.545. jadi nilai  yang  di  eskalasi  sebesar  50,80%  dari harga kontrak.
Jurnal Teknik Sipil Unaya, Vol.8, No. 1, Januari 2022 : 30 - 38 http://jurnal.abulyatama.ac.id/tekniksipilunaya
Berdasarkan  perhitungan  yang  telah dilakukan, nilai eskalasi terbesar terdapat pada pekerjaan  bronjong,  hal  ini  dikarenakan volume  pekerjaan  bronjong  yang  paling  besar mendapatkan  eskalasi  dibandingkan  dengan pekerjaan  yang  lain  yaitu  sebesar  Rp. 663.004.259  atau  sebesar  95,31%  dari  nilai eskalasi yang didapat.
Berdasarkan  hasil  yang  telah  didapat,
maka  dapat  dilihat  bahwa  hasil  perhitungan eskalasi  yang  didapat  hanya  1,34%.  Jika dibandingkan dengan inflasi IHPB yang terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,28% ( sumber :
IHPB BPS 2019 ).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Nilai  Eskalasi  yang  didapat  adalah  sebesar
Rp. 708.990.794 dengan persentase sebesar
1,34% terhadap nilai  kontrak eskalasi yaitu
sebesar Rp. 53.048.010.455 .
2. Pekerjaan  Bronjong  mendapatkan  nilai eskalasi terbesar yaitu sebesar Rp.
663.004.259 atau sebesar 95,31% dari nilai
eskalasi yang didapat.
3. Faktor-faktor nilai indeks yang mempengaruhi  nilai  eskalasi adalah  :  Upah tenaga  kerja  (4,85%),  Kawat  bronjong (1,63%),  Kerikil  dan  sirtu  alam  (1,67%),
Solar  industri  (1,55%),  Minyak  pelumas
(2,78%), Geotextile (2,34%), Alat-alat berat
(1,65%)  .
4. Persentase  eskalasi  yang  didapat  sebesar
1,34%  masih  dapat  mengimbangi  inflasi yang terjadi yaitu sebesar 1,28%.

## Saran
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  ini terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  diperbaiki sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  penelitian selanjutnya  maupun  pihak  yang  terkait.  Saran yang perlu dipertimbangkan diantaranya :
1. Untuk  penelitian  selanjutnya  disarankan dapat menghitung nilai eskalasi dari setiap termin.
2. Penetapan koefisien komponen selain dari ketetapan  menteri  terkait  juga  dapat dihitung  berdasarkan  analisa  rasio  harga satuan  setiap      item      pekerjaan      yang dirinci   lebih lanjut.
3. Untuk  indeks  harga  IHPB  dari  BPS  yang masih  bersifat  nasional,  dapat  dibantu dengan  indeks harga  barang  di kabupaten tempat proyek dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden Republik  Indonesia (2018)
No.  16  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintahan.
Badan  Pusat  Statistik  (2018),    Indeks    Harga
Perdagangan  Besar  Indonesia  " The
Wholesale  Price  Indices  of  Indonesia "
Badan  Pusat  Statistik  (2018),    Indeks    Harga
Konsumen  82  Kota  di  Indonesia
" Consumer Price Indices of 82 Cities In
Indonesia "
Badan  Pusat  Statistik  (2019),    Indeks    Harga
Perdagangan  Besar  Indonesia  " The Wholesale  Price  Indices  of  Indonesia "
Badan  Pusat  Statistik  (2019),    Indeks    Harga
Konsumen  82  Kota  di  Indonesia
" Consumer Price Indices of 82 Cities In
Indonesia "
Riyadi,dkk.  (2017). Analisis  Eskalasi  Biaya
(Penyesuaian  Harga)  pada  Kontrak
Multi  Years  (studi  Kasus  :  Proyek
Pembangunan  Jembatan  Kelinjau  II
Kabuaten  Kutai  Timur  Kalimantan Timur). Jurnal  Teknik  Sipil  Fakultas
Teknik Universitas Brawijaya.
Fatoni,dkk.  (2016). Analisis  Eskalasi  Biaya
pada Proyek Infrastruktur Tahun Jamak
(Studi  Kasus  Proyek  Pembangunan
Waduk Jatigede dan Proyek Pembangunan  Waduk  Jatibarang  . Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas
Diponegoro.
Silvia,  R.,  Syahputra,  I.,  &  Ridha,  M.  (2019).
Analisa  Stabilitas  Tebing  Dengan
Menggunakan  Metode  Bishop  Berbasis
Program  Rocscience  Slide  Versi  6.020.
Prosiding  SEMDI-UNAYA  (Seminar
Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu  UNAYA) ,
489–495.