How to cite: Riki  Handri  Muchlis  Sakuntara,  Ayomi  Dita  Rarasati  (2022)  Identifikasi  Proses  Pengembangan  Standar Manajemen  Pengawasan  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kinerja  Perancangan  dan  Pelaksanaan  Proyek Konstruksi, (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12969
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia    p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## IDENTIFIKASI PROSES PENGEMBANGAN STANDAR MANAJEMEN PENGAWASAN  DALAM  UPAYA  PENINGKATAN  KINERJA  PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI

## Riki Handri Muchlis Sakuntara, Ayomi Dita Rarasati
Departemen  Teknik  Sipil,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Indonesia,  Kampus  UI  Depok, Indonesia Email: riki.handri@gmail.com, ayomi@ui.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  memaparkan  proses  dalam  mengidentifikasi  pengembangan  standar manajemen  pengawasan  untuk  meningkatkan  kinerja  perancangan  dan  pelaksanaan proyek  konstruksi  di  Dinas  Angkatan  Udara.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah mengembangkan  standar  manajemen  pengawasan  yang  dapat  diterapkan  dalam perancangan  dan  pelaksanaan  pengawasan  proyek  konstruksi.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini,  standar  panduan  pengawasan  pekerjaan  konstruksi,  perpipaan,  dan mekanikal  elektrikal  dapat  meningkatkan  sistem  manajemen  pengawasan  proyek konstruksi di Dinas Angkatan Udara.
Kata  Kunci :  Standar  Manajemen  Pengawasan,  Konstruksi  Angkatan  Udara,  Kinerja Perancangan.

## Abstract
This  article  describes  the  process  in  identifying  the  development  of  supervisory management  standards  to  improve  the  design  performance  and  implementation  of construction  projects  in  the Air Force.  The  purpose  of  this  study  is  to  develop supervisory  management  standards  that  can  be  applied  to  the  design  and implementation of construction project supervision. Based on the results of this study, standards for supervision of construction work, Perpipaan, and electrical mechanics can  improve  the  supervision  management  system  of  construction  projects  in  the  Air Force.
Keywords:  Surveillance  Management  Standards,  Construction  Airforce,  Design Performance.

## Pendahuluan
Dalam  mewujudkan  keberhasilan  tugas  maupun  operasi  militer,  TNI  AU membutuhkan  kesiapan  pangkalan  udara  beserta  fasilitas  dan  perlengkapan  bangunan pendukung  dalam  melaksanakan  tugas  operasi  militer  dengan  kriteria  pekerjaan  yaitu pengadaan lahan baru, pembangunan fasilitas operasi penerbangan, modernisasi bangunan, bangunan strategis, dan pembangunan kebutuhan fasilitas yang mendesak untuk mendukung kegiatan operasi militer (Bakrie, 2007).
Kegiatan  perancangan  dan  pelaksanaan  proyek  konstruksi  di  TNI  AU diselenggarakan  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  sesuai  dengan  tugas  pokok  petunjuk  teknis organisasi TNI AU yaitu Subdinas Sarana dan Prasarana (Subdis Sarpras Diskonsau) yang bertanggung  jawab  melaksanakan  kegiatan  perancangan  dan  pelaksanaan  gagasan  awal hingga tahap perancangan dan pelaksanaan umum proyek konstruksi, sedangkan pada tahap perancangan teknis dilaksanakan oleh konsultan.
Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek konstruksi di TNI AU tahun 2017 – 2021, jenis kontrak  yang digunakan adalah kontrak  gabungan  lumsum  dan  harga  satuan. Selama  lima tahun terakhir, dari 483 kontrak proyek konstruksi di TNI AU, terdapat 207 Proyek (42,85%) yang  mengalami  pekerjaan  tambah  kurang  (adendum/amandemen).  Kondisi  ini menyebabkan adanya temuan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Hal ini disebabkan karena perubahan jenis dan volume pekerjaan dari rencana awal, perbedaan kondisi  bawah  tanah  dalam  pekerjaan  pondasi,  perubahan  dalam  urutan  konstruksi, perubahan  spesifikasi  material  dalam  detail  rancangan  dan  spesifikasi  material  yang  tidak sesuai  di  lapangan  yang  dilaksakan  kontraktor,  serta  belum  adanya  standar  manajemen pengawasan dalam bentuk mekanisme pengawasan oleh direksi proyek dan standar panduan dalam pengawasan pekerjaan konstruksi, mekanikal elektrikal dan perpipaan di lingkungan Angkatan Udara yang wajib dipedomani dan dilaksanakan.
Dalam  hal  ini  variabel  standar  manajemen  pengawasan  pada  pekerjaan  konstruksi tahap perancangan seperti menyiapkan buku rencana kerja dan syarat- syarat, menyiapkan buku  kontrak  kerja  konstruksi,  memastikan  lokasi  proyek,  sedangkan  tahap  pelaksanaan yaitu  pekerjaan  tanah,  timbunan  dan  penggalian,pekerjaan  jalan,pekerjaan  pasangan  batu kali,  pondasi,  dan  sloof,pekerjaan  konstruksi  beton,  pengecoran,pekerjaan  struktur  baja, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen, jendela dan pintu, pekerjaan finishing. Untuk tahap pengawasan yaitu sasaran pengawasan dan pelaksanaan pengawasan.
Dalam  hal  ini  variabel  standar  manajemen  pengawasan  pada  pekerjaan  mekanikal elektrikal  tahap  perancangan  seperti  menyiapkan  buku  rencana  kerja  dan  syarat-  syarat pekerjaan mekanikal elektrikal, menyiapkan buku kontrak kerja konstruksi dalam pekerjaan mekanikal  elektrikal,  memastikan  lokasi  proyek  untuk  pekerjaan  mekanikal  elektrikal, sedangkan  tahapan  pelaksanaan  mekanikal  elektrikal,  pekerjaan  persiapan,  instalasi  listrik
bangunan,  untuk  tahap  pengawasan  mekanikal  elektrikal,  sasaran  pengawasan  mekanikal elektrikal, pelaksanaan pengawasan.
Dalam  hal  ini  variabel  standar  manajemen  pengawasan  pada  pekerjaan  perpipaan tahapan  perancangan,  yaitu  menyiapkan  buku  rencana  kerja  dan  syarat-  syarat  pekerjaan perpipaan, menyiapkan buku kontrak kerja konstruksi dalam pekerjaan perpipaan, sedangkan tahapan pelaksanaan perpipaan yaitu, bahan, pekerjaan pemasangan, sistem pembuangan air, memastikan  lokasi  proyek  untuk  pekerjaan  perpipaan,  untuk  tahap  pengawasan  seperti sasaran pengawasan perpipaan, pelaksanaan pengawasan.

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  terencana  dengan sistematis, terstruktur, dan bertujuan untuk menghasilkan solusi atas permasalahan yang ada, baik secara teoritis maupun praktis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rencana anggaran  biaya, bill  of  quantity ,  dokumen  rencana  dan  rencana  kerja  syarat  proyek  yang sudah  dilaksanakan  di  tahun  anggaran  2017-2021  dalam  bentuk  pekerjaan  konstruksi, mekanikal elektrikal dan perpipaan pada tahapan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan proyek.
Dalam  penelitian  ini  juga  digunakan  kuesioner  sebagai  instrumen  penelitian  yang disebarkan kepada responden. Wawancara dan pengumpulan data sekunder juga dilakukan untuk  memperdalam  analisis.  Adapun  data  yang  dikumpulkan  dilakukan  analisis  dikelola menggunakan  metode pilot  survey dan  aplikasi  SPSS  dengan  metode  Guttman  untuk mendapatkan konsep rekomendasi panduan standar sasaran pengawasan untuk meningkatkan kinerja  perancangan  dan  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  mekanikal  elektrikal  dan perpipaan.

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan variabel konstruk untuk standar manajemen pengawasan pekerjaan konstruksi, mekanikal elektrikal dan perpipaan di tahap perancangan, pelaksanaan dan pengawasan seperti yang dituliskan pada Tabel 1 hingga Tabel 3.

## Tabel 1
Variabel Konstruk Standar Manajemen Pengawasan Pekerjaan Konstruksi X.1  Tahapan Perancangan
X.1.1  Menyiapkan Buku Rencana Kerja dan Syarat- syarat
X.1.2  Menyiapkan Buku Kontrak Kerja Konstruksi
X.1.3  Memastikan Lokasi Proyek
X.2  Tahapan Pelaksanaan
X.2.1  Pekerjaan Tanah, Timbunan dan Penggalian
X.2.2  Pekerjaan Jalan X.3.3  Pekerjaan Pasangan Batu Kali, Pondasi, dan Sloof X.3.4  Pekerjaan Konstruksi Beton dan Pengecoran X.3.4  Pekerjaan Struktur Baja X.3.5  Pekerjaan Pasangan X.3.6  Pekerjaan Atap
X.3.7  Pekerjaan Kusen, Jendela dan Pintu
X.3.8  Pekerjaan Finishing
X.3  Tahapan Pengawasan
X.3.1  Sasaran Pengawasan
X.3.2  Pelaksanaan Pengawasan

## A. Variabel X1 (Tahapan Perancangan Pekerjaan Konstruksi)
1. Menyiapkan Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Konstruksi Menyiapkan  buku  rencana  kerja  dan  syarat-  syarat  pekerjaan  konstruksi, mekanikal elektrikal, dan plumbing merupakan sub variabel bertujuan mengetahui isi dan  dasar-  dasar  kontrak,  rencana  jangka  waktu  pelaksanaan  pekerjaan,  dan  item pekerjaan pekerjaan konstruksi.
2. Menyiapkan Buku Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Menyiapkan buku kontrak kerja konstruksi pekerjaan konstruksi merupakan sub  variabel  bertujuan  mengetahui  uraian  dan  syarat-syarat  pelaksanaan,  spektek pekerjaan konstruksi, serta berita acara aanwijzing pekerjaan konstruksi.
3. Memastikan Lokasi Proyek Pekerjaan Konstruksi
Menyiapkan buku kontrak kerja konstruksi pekerjaan konstruksi merupakan sub variabel bertujuan mengetahui lokasi /foto situasi, memastikan keadaan dan letak bangunan, serta gambar denah pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
B. Variabel X2 (Tahapan Perancangan Pekerjaan Konstruksi)
1. Pekerjaan Tanah, Timbunan dan Penggalian Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Tanah, Timbunan dan Penggalian Pekerjaan Konstruksi merupakan sub  variabel  bertujuan  untuk  dilaksanakan  rencana  tes  kepadatan  tanah,  kontrol Kualitas dari bahan timbunan, pemeriksaan kerataan timbunan dan pembersihan.
2. Pekerjaan jalan Konstruksi
Pekerjaan jalan konstruksi  merupakan sub variabel  yaitu melaksanakan dan memeriksa  kerataan,  ketebalan,  dan  kepadatan  jalan  sesuai  spektek  dalam shopdrawing  serta  uji  coba  mutu  bahan  pekerjaan  jalan  dan  cara,  serta  kekuatan campuran dengan sampel.
3. Pekerjaan Pasangan Batu Kali, Pondasi, dan Sloof
Pekerjaan  Pasangan  Batu  Kali,  Pondasi,  dan  Sloof  merupakan  sub  variabel yaitu  memastikan  tempat  untuk  pekerjaan  kolom  dan  pondasi,  melaksanakan pekerjaan  galian  berpedoman  Bouwplank  dan  Shop  Drawing,  melaksanakan pekerjaan  bekisting  batako/kayu,  dan  melaksanakan  pekerjaan  tulangan,  sloof  dan pondasi.
4. Pekerjaan Konstruksi Beton dan Pengecoran
Pekerjaan  Konstruksi  Beton  dan  Pengecoran  merupakan  sub  variabel  yaitu melaksanakan  pengukuran  dan  pemberian  tanda  pekerjaan  konstruksi  beton  dan pengecoran,  memastikan  syarat  mutu  bahan-bahan  sesuai  spektek  yang  sudah  di tentukan,  melaksanakan  pengujian  slump  berdasarkan  percobaan  kekuatan  beton, memastikan  keadaan  mutu  beton  dan  menerbitkan  hasil  analisa  kekuatan  beton berdasarkan percobaan atau jaminan dari tes laboratorium.
5. Pekerjaan Struktur Baja
Pekerjaan  Struktur  Baja  merupakan  sub  variabel  yaitu  Melaksanakan  dan memastikan Gambar kerja (Shopdrawing disetujui perencana), Memastikan dimensi- dimensi  yang  akan  digunakan  sesuai  dengan  shopdrawing,  Melaksanakan  Kontrol struktur  yang  cacat-cacat  di  permukaan  baja  sebelum  dilapisi,  Melaksanakan Pengecatan baja, Memastikan sambungan-sambungan pekerjaan baja dilakukan baut khusus baja dan memastikan apabila pekerjaan las cacat/kurang baik, maka pekerjaan diulang.
6. Pekerjaan Pasangan pada Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Pasangan pada Pekerjaan Konstruksi merupakan sub variabel yaitu memastikan  material  bata,  batako,  hebel  kondisi  baik,  melaksanakan  pekerjaan pemasangan  bata,  batako,  hebel  sesuai  teknik  pasangan  ke  struktur  dinding  dan memastikan pemasangan bata, batako, hebel yang rapi dan sesuai.
7. Pekerjaan Atap
Pekerjaan Tanah, Timbunan dan Penggalian Pekerjaan Konstruksi merupakan sub  variabel  untuk  Melaksanakan  dan  memastikan  sesuai  Gambar  kerja (Shopdrawing), memastikan Jarak-jarak perletakan rangka atap sesuai shopdrawing, melaksanakan  urutan  pemasangan  atap  sesuai  prosedur,  memastikan  sambungan- sambungan pemasangan atap terpasangan dengan sesuai dan rapi, dam melaksanakan percobaan kebocoran terhadap air mencegah terjadinya kebocoran.
8. Pekerjaan Kusen, Jendela dan Pintu
Pekerjaan  Kusen,  Jendela  dan  Pintu  merupakan  sub  variabel  untuk memastikan  pemasangan  kusen  pintu  dan  jendela  aluminium  pada  lokasi  yang ditentukan,  memastikan  kelurusan  kedudukan  kusen  pintu  dan  jendela  terhadap tembok/dinding, dan pasang daun pintu dan jendela (sefelah dipasang kaca) ke dalam kusen.
9. Pekerjaan Finishing pada Pekerjaan Konstruksi
Pekerjaan Finishing pada Pekerjaan Konstruksi merupakan sub variabel untuk memastikan  kembali  tahap-tahap  pekerjaan  dilaksanakan  dengan  baik,  lakukan pengecekan kerapihan dan estetika pekerjaan finishing,  memastikan kembali bahan dan material memenuhi syarat dan spektek.

## C. Variabel X3 (Tahapan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi)
1. Sasaran Pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi
Sasaran  pengawasan  dalam  pekerjaan  konstruksi  merupakan  sub  variabel bertujuan untuk mengontrol dan memastikan kualitas atau mutu bahan , mengontrol dan  memastikan  kualitas  tenaga  kerja/  skill  pekerja,  mengontrol  dan  memastikan kualitas  atau  mutu  hasil  pekerjaan,  mengontrol  dan  memastikan  kuantitas  atau volume jumlah dan macam bangunan, kontrak kerja pelaksanaan, rencana kerja dan persyaratan (rks) pada pekerjaan konstruksi, , gambar terlaksana ( as built drawing ) pada pekerjaan konstruksi.
2. Pelaksanaan Pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi
Pelaksanaan pengawasan dalam pekerjaan konstruksi  merupakan sub variabel bertujuan untuk memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi, mengawasi pemakaian bahan, metode pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu,  dan  biaya  konstruksi,  mengumpulkan  data  di  lapangan  untuk  memecahkan persoalan  yang  terjadi  selama  pekerjaan  konstruksi,  menyelenggarakan  rapat lapangan  secara  berkala,dengan  masukan  hasil  rapat  lapangan,  membuat  laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan fisik yang dibuat oleh pelaksana, menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, yang dituangkan dalam berita acara

## Tabel 2

## Variabel Konstruk Standar Manajemen Pengawasan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

## X.4  Tahapan Perancangan Mekanikal Elektrikal
X.4.1 Menyiapkan  Buku  Rencana  Kerja  dan  Syarat-  syarat  pekerjaan  mekanikal elektrikal
X.4.2 Menyiapkan  Buku  Kontrak  Kerja  Konstruksi  dalam  pekerjaan  mekanikal elektrikal
X.4.3  Memastikan Lokasi Proyek untuk pekerjaan mekanikal elektrikal
X.5  Tahapan Pelaksanaan Mekanikal Elektrikal
X.5.1  Pekerjaan Persiapan
X.5.2   Instalasi Listrik Bangunan
X.6  Tahapan Pengawasan Mekanikal Elektrikal
X.5.1  Sasaran Pengawasan Mekanikal Elektrikal
X.5.2  Pelaksanaan Pengawasan

## D. Variabel X4 (Tahapan Perancangan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal)
1. Menyiapkan Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Menyiapkan  buku  rencana  kerja  dan  syarat-  syarat  pekerjaan  mekanikal elektrikal, merupakan sub variabel bertujuan mengetahui isi dan dasar- dasar kontrak, rencana  jangka  waktu  pelaksanaan  pekerjaan  mekanikal  elektrikal,  dan  item pekerjaan mekanikal elektrikal.
2. Menyiapkan Buku Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Menyiapkan  buku  kontrak  kerja  pekerjaan  mekanikal  elektrikal  merupakan sub  variabel  bertujuan  mengetahui  uraian  dan  syarat-syarat  pelaksanaan,  spektek pekerjaan  mekanikal  elektrikal,  serta  berita  acara  aanwijzing  pekerjaan  mekanikal elektrikal.
3. Memastikan Lokasi Proyek Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Menyiapkan  buku  kontrak  kerja  pekerjaan  mekanikal  elektrikal  merupakan sub variabel bertujuan mengetahui lokasi /foto situasi, memastikan keadaan dan letak bangunan, serta gambar denah pelaksanaan pekerjaan mekanikal elektrikal.

## E. Variabel X5 (Tahapan Perancangan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal)
1.  Pekerjaan Persiapan Mekanikal Elektrikal
Pekerjaan  persiapan  dalam  pekerjaan  mekanikal  elektrikal  merupakan  sub variabel untuk memastikan gambar rencana mekanikal elektrikal sudah sesuai pada gambar rencana, mengikuti dan melaksanakan pekerjaan mekanikal elektrikal sesuai peraturan umum listrik (p.u.i.l-lndonesia), melaksanakan koordinasi dengan rencana dan  pelaksana  konstruksi,  mekanikal  elektrikal  dan  plumbing  dan  melaksanakan koordinasi jadwal dan rencana persiapan dan pelaksanaan kerja mekanikal elektrikal.
2. Pekerjaan Instalasi Listrik Bangunan
Pekerjaan  instaiasi  listrik  bangunan  pada  pekerjaan  mekanikal  elektrikal merupakan  sub  variabel  untuk  memastikan  pemasangan  instalasi  daya  sesuai kebutuhan  beban  listrik  pada  bangunan,  memastikan  pemasangan  instalasi penerangan dalam dan luar sesuai kebutuhan penerangan pada bangunan, memastikan pemasangan instalasi  penangkal  petir pada bangunan dan  memastikan pemasangan instalasi pencegah kebakaran pada bangunan.
F. Variabel X6 (Tahapan Perancangan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal)
1.  Sasaran Pengawasan pada Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
Sasaran Pengawasan dalam Pekerjaan Mekanikal Elektrikal  merupakan Sub
Variabel  bertujuan  untuk  Mengontrol  dan  memastikan  kualitas  atau  mutu  bahan  , Mengontrol  dan  memastikan  kualitas  tenaga  kerja/  skill  pekerja,  Mengontrol  dan memastikan  kualitas  atau  mutu  hasil  pekerjaan,  Mengontrol  dan  memastikan kuantitas  atau  volume  jumlah  dan  macam  bangunan,  Kontrak  Kerja  Pelaksanaan,
Rencana Kerja dan Persyaratan (RKS) pada pekerjaan mekanikal elektrikal, Gambar terlaksana ( As Built Drawing ) pada pekerjaan mekanikal elektrikal.
2.  Pelaksanaan Pengawasan pada Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
Pelaksanaan  Pengawasan  dalam  Pekerjaan  Konstruksi,Mekanikal  Elektrikal dan Plumbing merupakan Sub Variabel bertujuan untuk Memeriksa dan mempelajari dokumen  untuk  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  mekanikal  elektrikal  dan plumbing  , Mengawasi pemakaian bahan, metode pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu,  dan  biaya  konstruksi,  mekanikal  elektrikal  dan  plumbing  ,  Mengumpulkan data  di  lapangan  untuk  memecahkan  persoalan  yang  terjadi  selama  pekerjaan konstruksi, Menyelenggarakan rapat lapangan secara berkala,dengan masukan hasil rapat lapangan, Membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan fisik yang dibuat  oleh  pelaksana,  Menyusun  daftar  cacat/kerusakan  sebelum  serah  terima pertama, Mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, yang dituangkan dalam berita acara dan Pengawasan bangunan militer di lingkungan TNI Angkatan Udara harus terjamin kerahasiaan.

## Tabel 3

## Variabel Konstruk Standar Manajemen Pengawasan Pekerjaan Perpipaan
X.7  Tahapan Perancangan Perpipaan
X.7.1  Menyiapkan Buku Rencana Kerja dan Syarat- syarat pekerjaan perpipaan
X.7.2  Menyiapkan Buku Kontrak Kerja Konstruksi dalam pekerjaan perpipaan X.7.3  Memastikan Lokasi Proyek untuk pekerjaan perpipaan
X.8  Tahapan Pelaksanaan Perpipaan
X.8.1  Bahan
X.8.2  Pekerjaan Pemasangan
X.8.3  Sistem Pembuangan Air
X.9  Tahapan Pengawasan Perpipaan
X.9.1  Sasaran Pengawasan Perpipaan
X.9.2  Pelaksanaan Pengawasan

## G. Variabel X7 (Tahapan Perancangan Pekerjaan Perpipaan)
1.  Menyiapkan Buku Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Perpipaan Menyiapkan  buku  rencana  kerja  dan  syarat-  syarat  pekerjaan  perpipaan, merupakan sub variabel bertujuan mengetahui isi dan dasar- dasar kontrak, rencana jangka waktu pelaksanaan pekerjaan perpipaan, dan item pekerjaan perpipaan.
2.  Menyiapkan Buku Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Perpipaan
Menyiapkan buku kontrak kerja pekerjaan perpipaan merupakan sub variabel bertujuan  mengetahui  uraian  dan  syarat-syarat  pelaksanaan,  spektek  pekerjaan perpipaan, serta berita acara aanwijzing pekerjaan perpipaan.
3.  Memastikan Lokasi Proyek Pekerjaan Perpipaan
Menyiapkan buku kontrak kerja pekerjaan perpipaan merupakan sub variabel bertujuan mengetahui lokasi /foto situasi, memastikan keadaan dan letak bangunan, serta gambar denah pelaksanaan pekerjaan perpipaan.

## H. Variabel X8 (Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Perpipaan)
1.  Pekerjaan Bahan pada Pekerjaan Perpipaan
Pekerjaan  Bahan  pada  Pekerjaan  Plumbing  merupakan  sub  variabel  untuk memastikan  mutu,  merk,  ukuran,sambungan  dan  banyaknya  pipa  berdasarkan shopdrawing  dan  spektek,  memastikan  keadaan  sambungan  pipa  yang  akan digunakan (elbow, T, reducer, dll) dan memastikan dan mengontrol pembuatan ulir, panjang, dan terusan sesuai gambar rencana.
2.  Pekerjaan Sistem Pembuangan Air pada Pekerjaan Perpipaan
Pekerjaan  Sistem  Pembuangan  Air  pada  Pekerjaan  merupakan  sub  variabel untuk  memastikan  Denah,  sambungan  dan  ukuran  bagian  antara  titik  -  titik  sesuai gambar rencana plumbing, memastikan saluran elevasi pipa plumbing utama sampai ke pipa plumbing lainnya sesuai gambar rencana, melaksanakan pengujian jaringan pipa  plumbing  terhadap  kebocoran  yang  mungkin  akan  terjadi  dan  melaksanakan pengujian jaringan pipa plumbing terhadap kebocoran yang mungkin akan terjadi.
I. Variabel X9 (Tahapan Pengawasan Pekerjaan Perpipaan)
1.  Sasaran Pengawasan pada Pekerjaan Perpipaan
Sasaran  pengawasan  dalam  pekerjaan  perpipaan  merupakan  sub  variabel bertujuan untuk mengontrol dan memastikan kualitas atau mutu bahan , mengontrol dan  memastikan  kualitas  tenaga  kerja/  skill  pekerja,  mengontrol  dan  memastikan kualitas  atau  mutu  hasil  pekerjaan,  mengontrol  dan  memastikan  kuantitas  atau volume  jumlah  dan  macam  bangunan,  kontrak  kerja  pelaksanaan  pekerjaan perpipaan,  rencana  kerja  dan  persyaratan  (rks)  pada  pekerjaan  perpipaan,  gambar terlaksana ( as built drawing ) pada pekerjaan perpipaan.
2.  Pelaksanaan Pengawasan pada Pekerjaan Perpipaan
Pelaksanaan pengawasan dalam pekerjaan perpipaan merupakan sub variabel bertujuan untuk memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan pekerjaan perpipaan, mengawasi pemakaian bahan, metode pelaksanaan, mengawasi ketepatan waktu,  dan  biaya  perpipaan,  mengumpulkan  data  di  lapangan  untuk  memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan perpipaan, menyelenggarakan rapat lapangan secara  berkala,dengan  masukan  hasil  rapat  lapangan,  membuat  laporan  harian, mingguan, dan bulanan pekerjaan fisik yang dibuat oleh pelaksana, menyusun daftar
cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, yang dituangkan dalam berita acara.
Adapun hasil temuan berdasarkan proses pengumpulan data baik data primer dan data sekunder adalah:
a. Secara  umum  pakar  menyetujui  susun  variabel  pada  tahap  I  pekerjaan  konstruksi, mekanikal  elektrikal  dan  Perpipaan  namun  akan  lebih  baik  jika  dikembangkan  lebih detail  ke  sub  variabel  yang  lebih  spesifik  seperti  pada  pekerjaan  konstruksi  untuk tahapan  perancangan,  memastikan  lokasi  proyek,    dapat  dimasukkan  variabel  turunan dari variabel memastikan lokasi proyek seperti memastikan keadaan dan letak bangunan, memastikan gambar denah pelaksanaan dan memastikan lokasi/foto situasi.
b. Untuk Variabel X.1.1 Menyiapkan Buku Rencana Kerja dan Syarat- syarat akan lebih baik jika di tambah sub variabel seperti RKS dan spesifikasi teknis.
c. Untuk  Variabel  Pekerjaan  Konstruksi  Beton  dan  Pengecoran  akan  lebih  baik  jika dijelaskan kualitas beton dalam konstruksi seperti memastikan syarat mutu bahan-bahan sesuai spesifikasi teknis yang sudah di tentukan.
d. Untuk  Variabel  Pekerjaan  struktur  baja  akan  lebih  baik  jika  ditambah  tahapan pemasangan struktur baja.

## Kesimpulan
Berdasarkan  masukan  dari  beberapa  pakar  dan  juga  hasil  analisis  data  primer  dan sekunder,  didapatkan  kesimpulan  bahwa  validasi  tahap  kesatu  terkait  Manajemen Pengawasan  Pekerjaan  Konstruksi,  validasi  tahap  kedua  terkait  Manajemen  Pengawasan Pekerjaan  Mekanikal  Elektrikal  dan  validasi  tahap  ketiga  terkait  Manajemen  Pengawasan Pekerjaan  Perpipaan  sudah  valid  namun  masih  harus  dikembangkan  menjadi  sub  variabel yang lebih spesifik.

## BIBLIOGRAFI
Alam, H. S., & Salim, A. R. (2015). The importance of standard method of measurement in Indonesian construction industry. International Journal of Technology and Engineering Studies, 1(4), 123–128. https://doi.org/10.20469/ijtes.40003-4
Alsharef, A., Banerjee, S., Uddin, S. M. J., Albert, A., & Jaselskis, E. (2021). Early impacts of  the  COVID-19  pandemic  on  the  United  States  construction  industry.  International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1559. https://doi.org/10.3390/ijerph18041559
Bakrie, C. R. (2007). Pertahanan negara dan postur TNI ideal. Yayasan Obor Indonesia.
Cokronegoro, A. (2019). Pengembangan Sistem Manajamen Pengawasan Untuk Pengawasan Pembangunan Gedung Sekolah Terhadap Mutu Konstruksi.
Deswan,  Y.  (2003).  Peran  Tim  Ahli  Owner  pada  tahap  design  terhadap  manajemne pengawasan peningkatan kinerja mutu design proyek bangunan industri.
LUBIS,  D.  R.  A.  F.  (2021).  Perjalanan  Panjang  TNI  dalam  Menjaga  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dari  Ancaman  Terorisme  (Memandang  Terorisme  Dari  Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara). Penerbit Qiara Media.
Nayar,  D.  S.,  Hipidizah,  H.,  &  Santosa,  A.  I.  (2020).  Pengaruh  Kemampuan  Personel  dan Kelengkapan  Alat  Kerja  terhadap  Kesiapan  Satuan  Pemeliharaan  Pangkalan  Dinas Fasilitas dan Konstruksi Angkatan Udara di Jakarta. Strategi Pertahanan Udara, 6(1).
Saily,  S.  R.,  Peilouw,  J. S.  F.,  &  Hanafi,  I.  H.  (2022).  Penegakan  Kedaulatan  Di  Wilayah Udara  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang Penerbangan.
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(4), 341–360.
https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i4.1096.
Setiawati, I. G. A. N. (2009). Pengaruh Pegawai dalam Pengawasan Proyek Terhadap Proyek Konstruksi. )

## Copyright holder:
Riki Handri Muchlis Sakuntara, Ayomi Dita Rarasati (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: