## Perbandingan Antara RAB dengan RAP pada Proyek Pembangunan Aula Serbaguna SMP Negeri 11 Langsa
Okta Enjelin Sihite 1 , Eka Mutia 2 , Firdasari 3 1, 2, 3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Samudra Email: oktasihite333@gmail.com ; ekamutia@unsam.ac.id ; firdasari@unsam.ac.id

## ABSTRAK
Proyek  merupakan  suatu  rangkaian  aktivitas  terencana  yang  didalamnya  menggunakan  uang  dan tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  hasil  di  masa  yang  akan  datang.  Kontraktor  akan  menghitung Rencana  Anggaran  Biaya  (RAB)  dengan  memperkirakan  biaya  pekerjaan  yang  dibutuhkan  proyek, namun  selama  berlangsungnya  suatu  proyek  dikenal  juga  dengan  Rencana  Anggaran  Pelaksanaan (RAP) yang merupakan biaya di lapangan sampai proyek selesai. RAB dengan RAP terdapat selisih biaya  dari  masing-masing  jenis  kegiatan,  begitu  pula  dengan  pembangunan  Aula  Serbaguna  SMP Negeri  11  Langsa,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui  perbandingan  antara  RAB dengan  RAP  pada  proyek  pembangunan  Aula  Serbaguna  SMP  Negeri  11  Langsa.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai  RAP,  selisih  antara  RAB  dan  RAP  serta  selisih  item pekerjaan  yang  menggunakan  biaya  terbesar  antara  RAB  dan  RAP  pada  proyek  pembangunan  Aula Serbaguna  SMP  Negeri  11  Langsa.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah adalah  metode  kuantitatif  yaitu  bentuk  penelitian  dimana  hasil  penelitian  dipresentasikan  dalam bentuk  hasil  penghitungan  matematis.  Hasil  penelitian  diperoleh  nilai  RAP  lebih  kecil  dari  RAB dengan  nilai  RAB  sebesar  Rp.784.610.750,00  sudah  termasuk  PPN,  sedangkan  total  Rencana Anggaran  Pelaksanaan  sebesar  Rp.667.559.973,56.  Selisih  perbandingan  biaya  Rencana  Anggaran Biaya  dengan  Rencana  Anggaran  Pelaksanaan  pada  pekerjaan  seluruh  item  pekerjaan  yaitu Rp.117.050.776,44  atau  sebesar  15%,  dimana  pekerjaan  yang  menggunakan  biaya  terbesar  yaitu pekerjaan  beton  bertulang  dlihat  dari  perhitungan  harga  bahan  sebesar  Rp.69.032.403,21.  Hal  ini dapat  dilihat pada rekap  kebutuhan  material  yang  dihitung berdasarkan  volume Mutual Check (MC) akhir.
Kata Kunci: Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Pelaksanaan, Mutual Check (MC)

## ABSTRACT
The project is a series of planned activities in which money and labor are used to obtain results in the future. The contractor will calculate the Budget Plan (RAB) by estimating the cost of the work needed by the project, but during the course of a project it is also known as the Implementation Budget Plan (RAP) which is the cost in the field until the project is completed. There is a difference between the RAB and the RAP for the costs of each type of activity, as well as the construction of the Multipurpose Hall  of  SMP  Negeri  11  Langsa,  so  it  is  necessary  to  do  research  on  the  RAP  to  find  out  the comparison  between  the  RAB  and  the  RAP  in  the  construction  project  of  the  Multipurpose  Hall  of SMP  Negeri  11  Langsa.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  value  of  the  RAP,  the difference between the RAB and the RAP and the difference between the RAB and the RAP work items that cost the most in the construction project of the Multipurpose Hall of SMP Negeri 11 Langsa. The method  used  in  this  research  is  a  quantitative  method,  which  is  a  form  of  research  in  which  the research results are presented in the form of mathematical calculation results. The results of the study obtained a RAP value smaller than RAB with a RAB value of Rp.784.610.750,00 including VAT, while the  total  Implementation  Budget  Plan  amounted  to  Rp.667,559,973.56.  The  difference  between  the cost  comparison  between  the  Cost  Budget  Plan  and  the  Implementation  Budget  Plan  for  all  work items  is  Rp.117.050.776,44  or  15%,  where  the  work  that  uses  the  largest  cost,  namely  reinforced concrete work, can be seen from the calculation of the material price of Rp.69.032.403,21. This can be  seen  in  the  recap  of  material  requirements  which  is  calculated  based  on  the  final  Mutual  Check (MC) volume.
Key words: Cost Budget Plan, Implementation Budget Plan, Mutual Check (MC)
Submitted:
02 Des 2023 Reviewed: 8 Jan 2024 Revised 18 Feb 2024 Published: 01 August 2024

## PENDAHULUAN
Proyek  merupakan  suatu  rangkaian  aktivitas terencana,  didalamnya  menggunakan  sumber- sumber (input),  misalnya uang, bahan dan tenaga kerja  untuk  mendapatkan  manfaat  ( benefit )  atau
hasil ( return ) di masa yang akan datang (Arbana, 2017).  Proyek  konstruksi  adalah  suatu  kegiatan yang  berkaitan  dengan  pembangunan  suatu proyek  dengan  batasan  tertentu  baik  dari  segi waktu,  mutu  dan  biaya  (Hayati  &  Lugi,  2022;
Rivai & Pitaloka, 2020). Faktor yang mempengaruhi  suatu  proyek  konstruksi  adalah biaya,  dimana  biaya  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan proyek tersebut akan diperkirakan oleh  kontraktor  agar  dapat  memenangkan  tender (Sudarwati  &  Setiana,  2021).  Kontraktor  akan menghitung  RAB  dengan  memperkirakan  biaya pekerjaan  yang  dibutuhkan  proyek,  namun  pada saat  pelaksanaan  proyek rencana ini  disebut  juga Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), merupakan  biaya  sebenarnya  sampai  proyek selesai.  Perhitungan  perkiraan  biaya  bahan  dan upah  serta  biaya  tidak  langsung  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  proyek  konstruksi  adalah perhitungan RAB.
Rencana Anggaran Pelaksanaan  (RAP) tidak  bisa  dipisahkan  dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena merupakan  implementasi  RAB  di  lapangan  pada saat pembangunan proyek. Pembangunan konstruksi saat ini hanya mengacu pada anggaran yang tercantum dalam RAB.
RAB  dan  RAP  mempunyai  perbedaan  biaya untuk  setiap  jenis  kegiatan,  begitu  pula  untuk pembangunan gedung serba guna SMP Negeri 11 Langsa,  sehingga  harus  dihitung  RAP  untuk mengetahui  perbandingan  RAB  dan  RAP  untuk dengan  pembangunan  gedung  serbaguna  Proyek SMP  Negeri  11  Langsa.  Pembangunan  Gedung Serba  Guna  SMP  Negeri  11  Langsa  merupakan salah satu proyek pembangunan yang direncanakan oleh CV. Olvy Consulting, dilakukan  oleh  CV.  Solusi  Art  Skyway  dan diawasi  oleh  CV.  Konsultan  Kreatif  Muda  yang berbasis  di  Alue  Dua,  Kec.  Langsa  Baro  Kota Langsa  akan  dimulai  pada  tanggal  31  Mei  2022 dan  berakhir  pada  tanggal  27  November  2022. Total  nilai  kontrak  RAB  proyek  pembangunan Gedung  Serba  Guna  di  SMP  Negeri  11  Langsa adalah sebesar Rp 784.610.750,00.

## Proyek Konstruksi
Proyek  pembangunan  merupakan  serangkaian aktivitas  dengan  durasi  tertentu  yang  melibatkan proses perencanaan, perancangan, dan pelaksanaan  untuk  menciptakan  infrastruktur fisik.  Pada  saat  yang  ditentukan,  sumber  daya manusia,  keuangan,  peralatan,  dan  material digunakan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan konstruksi (Arbana, 2017).

## Biaya Proyek Konstruksi
Suatu  proyek  dapat  dianggap  berhasil  jika mencapai  tujuannya  tepat  waktu  dari  segi  biaya dan  kualitas  (Khakim  et  al.,  2023).  Biaya konstruksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan  untuk  menyelesaikan  suatu  proyek yang  diperhitungkan  secara  cermat,  teliti  dan memenuhi persyaratan. (Ilhami, 2021).

## Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Rencana merupakan kumpulan perencanaan yang mencakup  detail  dan  prosedur  pelaksanaan pembangunan,  anggaran  adalah  estimasi  biaya berdasarkan  rencana  bangunan,  dan  biaya  adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk melaksanakan pekerjaan. RAB merupakan pembiayaan  yang  diperkirakan  diperlukan  untuk setiap bagian pekerjaan dalam proyek konstruksi. (Qodiron  et  al.,  2023).  Kontraktor  menggunakan pedoman  analisa  SNI  dan  juga  melakukan estimasi sendiri berdasarkan pengamatan langsung  di  lapangan  untuk  menghitung  biaya pelaksanaan  proyek  (Budi,  2018).  Umumnya RAB dipergunakan untuk memasukkan penawaran  pekerjaan  pada  saat  lelang/tender proyek.  Dengan  melakukan  perhitungan  RAB sebelum  mengikuti  lelang,  kontraktor  dapat menentukan  perkiraan  besaran  nilai  penawaran yang  akan  diajukan  pada  saat  penawaran disampaikan  agar  tidak  terlalu  tinggi  dan  lebih sesuai dengan biaya riil di lapangan.

## Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
merupakan  estimasi  kebutuhan  material  dan sumber  daya  manusia  yang  secara  rinci diperlukan  di  lokasi  proyek  guna  menyelesaikan pekerjaan  konstruksi  (Jacobus  et  al.,  2022). Perbedaan  biaya  antara  RAB  dan  RAP  perlu diteliti  secara  analitis  untuk  setiap  jenis  kegiatan agar dapat dibandingkan dengan baik.
𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛  = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑥 100%
.....(1)

## Analisis Harga Satuan Pekerja (AHSP)
Menurut  Allan  Ashworth  (1988),  analisis  harga per  unit  tenaga  kerja  mengacu  pada  biaya  bahan dan  tenaga  kerja  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan  satu  unit  tenaga  kerja  tertentu. Harga  satuan  pekerjaan  merupakan  total  harga bahan  dan  biaya  tenaga  kerja.  Pekerjaan berdasarkan  evaluasi  dan  perhitungan.  Tarif  per item material dan biaya pekerjaan di tiap wilayah bervariasi.  Perhitungan  harga  untuk  setiap pekerjaan  dipengaruhi  oleh  koefisien  yang mencerminkan  harga  bahan/material  per  satuan, harga alat per satuan, dan harga upah tenaga kerja per  satuan  atau  harga  pekerjaan  yang  dapat digunakan  sebagai  pedoman  dalam  perencanaan atau pengendalian biaya suatu pekerjaan (Firdasari,  2021).  AHSP  yang  digunakan  pada proyek  konstruksi  Aula  Serbaguna  SMP  Negeri 11  Langsa  adalah  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia  Tahun  2021  (Presiden  Republik Indonesia, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  adalah  metode  kuantitatif  yaitu  bentuk penelitian dimana hasil penelitian dipresentasikan dalam bentuk penghitungan matematis. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  Rencana Anggaran  Pelaksanaan (RAP)  dan  selisih  dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta mengetahui item pekerjaan. (Sihite, 2024)

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Aula Serbaguna SMP Negeri 11 Langsa berlokasi di  Jl.  Medan-Banda  Aceh  KM.7  Alue  Dua, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh.
Gambar 1. lokasi penelitian
Gambar 2. Denah Rencana Aula
Gambar 3. Potongan
Pengumpulan data diperoleh dari data primer dan sekunder.  Data  primer  merupakan  data  yang diperoleh  dari  survei  lapangan  dan  wawancara mengenai  data  harga  bahan  baku  dan  upah pengrajin.  Sedangkan  data  sekunder  merupakan data  yang  didapat  dari  instansi  yang  terlibat dalam  pembangunan  proyek  ini.  Sebelum penelitian  dilakukan,  tempat  penelitian  perlu
dilakukan  peninjauan  terlebih  dahulu,  dengan tujuan  untuk  mengetahui  kondisi  sebenarnya  dan kebutuhan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan penelitian.  Langkah  selanjutnya  dalam  proses penelitian adalah mengadakan pertemuan terbuka dengan sekolah dan pengusaha untuk mengkomunikasikan informasi tentang bagaimana penelitian dilakukan di sekolah.

## Bagan Alir Penelitian
Gambar 4. Bagan alir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Rencana Anggaran Biaya
RAB  pada  proyek  ini  diperoleh  dari  CV.  Only Consultant  dengan  rencana  anggaran  biaya sebesar Rp. 784.610.750,00 sudah termasuk PPN.
Tabel 1. Tabel Uraian RAB No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp) 1 Pekerjaan Persiapan Rp. 5.320.000 2 Pekerjaan Tanah dan Pondasi Rp. 49.894.367 3 Pekerjaan Beton Bertulang Rp. 115.418.065 4 Pekerjaan Dinding dan Plesteran Rp. 88.487.926 5 Pekerjaan Penutup Lantai Rp. 99.199.551 6 Pekerjaan atap dan Plafond Rp. 197.406.317 7 Pekerjaan Pintu, Jendela Kunci Rp. 68.400.000 8 Pekerjaan Pengecatan Rp. 24.013.429 9 Pekerjaan Instalasi Listrik Rp. 34.098.000 10 Pekerjaan Sanitasi Rp. 14.920.000 11 Pekerjaan Lainnya Rp. 9.200.000 Jumlah  RP. 706.357.657
No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp) PPN 11%  Rp. 76.809.342
Jumlah Total+PPN  Rp. 784.610.750

## Rencana Anggaran Pelaksanaan
Rencana  Anggaran  Pelaksanaan  (RAP)  adalah perhitungan  kebutuhan  material  bahan  dan  upah tenaga  kerja  secaara  detail  dilapangan  dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi (Rasidi & Rosyad, 2022). Untuk mengetahui berapa besar nilai  RAP  maka  diperlukan  data  primer  yang diperoleh  dari  survei  ke  lokasi  dan  wawancara
langsung  pada  proyek  Pembangunan  Aula Serbaguna  SMP  Negeri  11  Langsa.  Adapun  data tersebut yaitu :

## Hasil  perhitungan  harga  material  bahan  di lapangan
Harga  bahan  diperoleh  berdasarkan  survei langsung  di  toko  bangunan  Toko  Besi  Budi  Jasa Langsa  dimana  proyek  pembangunan  Aula Serbaguna  SMP  Negeri  11  Langsa  membeli bahan material konstruksi.
Tabel 2. Hasil perhitungan rekapitulasi harga upah
Hasil  perhitungan  harga  upah  berdasarkan survei di lapangan Harga upah diperoleh berdasarkan survei lapangan  langsung  di  lapangan  terhadap  para
pekerja  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  tersebut. Durasi  bekerja  para  tukag  yaitu  selama  6  bulan (180 hari). Berikut adalah tabel rekapitulasi upah pekerja:
Bahan Kebutuhan Pembulatan Satuan Harga Total Harga Semen Portland 523,646 524 Zak 54.000,00 28.276.890,75 Pasir Pasang 14,623 15 Truck 540.000,00 7.896.389,40 Pasir Urug 5,716 6 Truck 540.000,00 3.086.812,80 Pasir Beton 6,011 6 Truck 540.000,00 3.245.751,00 Batu Belah/ Kali 11,428 11 Truck 750.000,00 8.571.000,00 Tanah Timbun 52,495 52 Truck 220.000,00 11.548.868,57 Kerikil 6,225 6 Truck 1.140.000,00 7.096.586,56 Besi Beton Polos  D12 mm 193,089 193 Batang 130.000,00 25.101.565,32 Besi Beton Polos  D10 mm 105,968 106 Batang 100.000,00 10.596.758,51 Besi Beton Polos  D6 mm 63,791 64 Batang 60.000,00 3.827.452,19 Kawat Beton 355,268 355 Kg 20.500,00 7.282.983,75 Papan Mal 72,557 73 Lembar 55.000,00 3.990.641,80 Paku 5 - 10 cm 82,097 82 Kg 18.000,00 1.477.746,00 Minyak Bekesting 38,911 39 Liter 13.000,00 505.843,00 Bata Merah 17460,100 17460 Buah 450,00 7.857.045,00 Geranit 180,678 181 Kotak 120.000,00 21.681.400,00 Keramik 25 x 25 15,480 15 Kotak 90.000,00 1.393.155,00 Keramik 25 x 40 48,738 49 Kotak 80.000,00 3.899.008,00 Semen Warna 327,966 328 Kg 15.000,00 4.919.490,00 Genteng Metal 327,308 327 Lembar 100.000,00 32.730.780,00 Nok Genteng Metal 60,500 61 Buah 40.000,00 2.420.000,00 Baut 3328,010 3328 Buah 4.000,00 13.312.040,00 Listplang 75,504 76 Meter 55.000,00 4.152.720,00 Paku Skrup 3,432 3 Kg 65.000,00 223.080,00 Cat Dasar 56,745 57 Kg 30.000,00 1.702.350,00 Cat Penutup 147,537 148 Kg 18.000,00 2.655.666,00 Cat Minyak 1,373 1 Kg 72.000,00 98.856,00 Air 6 Bulan 50.000,00 300.000,00 Lampu LED 45 Watt 10 Buah 70.000,00 700.000,00 Lampu LED 18 Watt 11 Buah 45.000,00 495.000,00 Saklar 1 Seri BROCCO 1 Set 15.000,00 15.000,00 Saklar 2 Seri BROCCO 3 Set 25.000,00 75.000,00 Stop Kontak 10 Set 18.000,00 180.000,00 Floordrain 2 Buah 50.000,00 100.000,00 Kran air 3/4" 2 Buah 15.000,00 30.000,00 Kloset Duduk 2 Buah 2.500.000,00 5.000.000,00 Bak Fiber KM/WC 2 Buah 150.000,00 300.000,00 Jumlah Harga Material Bahan 226.745.875,64

## Tabel 3. Hasil perhitungan rekapitulasi harga upah

## Hasil perhitungan biaya taksir
Untuk  biaya  taksir  pada  proyek  pembangunan Aula  Serbaguna  SMP  Negeri  11  Langsa  di peroleh  dari  wawancara  langsung  karena  biaya
taksir  dihitung dengan cara  kira-kira.  Wawancara ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 13 Februari  2023.  Biaya  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel di bawah ini :
Tabel 4. Hasil perhitungan rekapitulasi biaya taksir No. Uraian Analisa Jumlah Harga (Rp) 1  Pek. Persiapan & Pembersihan Lapangan Taksir 600.000,00 2  Pengukuran dan Pemasangan Bowplank Taksir 600.000,00 3  Pemasangan Papan Nama Proyek Taksir 400.000,00 4  Perlengkapan K3/Keamanan Taksir 2.500.000,00 5  Pek. Penutup Rangka Atap Baja Ringan C-100 Taksir 59.000.000,00 6  Pek. Pemasangan Talang Atap Taksir 800.000,00 7  Pek. Plafond PVC  T = 8 mm + Rangka Taksir 67.000.000,00 8  Pek. Pemasangan Pintu Temprede type 'P1' Taksir 19.000.000,00 9  Pek. Pemasangan Pintu Kaca T= 8mm type 'P2' (2 unit) Taksir 9.500.000,00 10  Pek. Pemasangan Pintu Alumunium type 'P3' (2 unit) Taksir 3.000.000,00 11  Pek. Pemasangan Jendela type 'J1' (6 unit) Taksir 26.500.000,00 12  Pek. Pemasangan Jendela type 'J2' (6 unit) Taksir 2.700.000,00 13  Pek. Pemasangan Ventilasi type 'V1' (3 unit) Taksir 1.500.000,00 14  Pek.  Pemasangan  Ventilasi  type  'V2'  (3 unit) Taksir 4.500.000,00 15  Pemasukan Listrik  25 Ampere + Panel + Pemasangan Taksir 22.000.000,00 16  Installasi titik penerangan Taksir 6.100.000,00 17  Installasi titik stop kontak Taksir 2.000.000,00 18  Pipa PVC Ø 3" + Accessories Kelengkapanya Taksir 1.500.000,00 19  Pipa PVC Ø 3/4" + Accessories Kelengkapanya Taksir 1.200.000,00 20  Pek. Pemasangan Septitank Dan Resapan Taksir 3.500.000,00 21  Pek. Relief Taksir 8.000.000,00 22  Pekerjaan Pembersihan Akhir dan   Finishing Taksir 300.000,00 Jumlah Biaya Taksir 242.200.000,00

## Biaya tidak langsung
Biaya tidak  langsung  pada  Proyek  Pembangunan Aula Serbaguna SMP Negeri 11 Langsa meliputi biaya  penjaga  malam,  konsumsi  pekerja,  rapat pertemuan, dan biaya transportasi. Biaya transportasi yang dimaksud adalah biaya transportasi bahan dari lokasi panglong  ke lokasi
proyek yang berjarak kurang lebih 9,5 km. Untuk harga  transportasi  bahan  didapatkan  dari  hasil wawancara  dengan  narasumber  yang  bekerja  di toko  panglong  tersebut,  kemudian  dikalikan dengan  jumlah  kebutuhan  bahan.  Adapun rekapitulasi biaya transportasi bahan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 5. Hasil perhitungan rekapitulasi biaya transportasi bahan Bahan Kebutuhan Satuan Harga (Rp) Total (Rp) Semen Merah Putih @50 Kg 524 Zak 2.000,00 1.047.292,25 Besi Beton Polos D12 mm 193 Batang 1.000,00 193.088,96 Besi Beton Polos D10 mm 106 Batang 1.000,00 105.967,59 Besi Beton Polos D6 mm 64 Batang 350,00 22.326,80 Rekapitulasi Harga Upah Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Kebutuhan (Hari) Jumlah (Titik) Upah Satuan Harga Lapangan (Rp) Pekerja 4 180 100.000,00 Hari 72.000.000,00 Tukang 2 174 110.000,00 Hari 38.280.000,00 Kepala Tukang 1 180 130.000,00 Hari 23.400.000,00 Mandor 1 180 150.000,00 Hari 27.000.000,00 Tukang Listrik 3 3 31 30.000,00 Titik 8.370.000,00 Tukang Septic tank 3 3 110.000,00 Hari 990.000,00 Jumlah Tenaga Kerja 170.040.000,00
Bahan Kebutuhan Satuan Harga (Rp) Total (Rp) Geranite 60 x 60 cm 181 Kotak 2.000,00 361.356,67 Keramik 25 x 25 15 Kotak 1.500,00 23.219,25 Keramik dinding 25 x 40 cm 49 Kotak 1.500,00 73.106,40 Genteng Metal 327 Lembar 1.000,00 327.307,80 Cat Dasar 57 Kg 100,00 5.674,50 Cat Penutup 148 Kg 100,00 14.753,70 Jumlah Biaya Transportasi 2.174.093,92 Setelah biaya transportasi didapatkan selanjutnya adalah  menghitung  keseluruhan  biaya  tidak langsung  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah ini: Tabel 6. Hasil perhitungan rekapitulasi biaya tidak langsung No Tenaga Kerja Kebutuhan Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 Penjaga Malam 180 Hari 40.000,00 7.200.000,00 2 Konsumsi Pekerja 180 Hari 100.000,00 18.000.000,00 3 Rapat Pertemuan 3 Kali 400.000,00 1.200.000,00 4 Biaya Transportasi 2.174.093,92 Jumlah (Rp) 28.574.093,92
Dari  perhitungan  harga  item  pekerjaan  di  atas dapat  direkapitulasikan  anggaran  pelaksanaan bahan  material,  upah,  perhitungan  biaya  taksir, dan  biaya  tidak  langsung  yang  diperoleh  dari
wawancara  langsung.  Rekapitulasi  anggaran pelaksanaan  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini: Tabel 7. Hasil rekapitulasi RAP No. Rekap RAP Jumlah Harga A. Rekapitulasi Harga Bahan Rp 226.745.879,64 B. Rekapitulasi Harga Upah Rp 170.040.000,00 C. Rekapitulasi Biaya Taksir Rp 242.200.000,00 D. Rekapitulasi Biaya Tidak Langsung Rp 28.574.093,92 Rencana Anggaran Pelaksanaan Rp 667.559.973,56 Perbandingan RAB dengan RAP
Dari  perhitungan  RAP  di  atas,  dapat  dihitung selisih  antara  RAB  dengan  RAP  dalam  bentuk persen  dengan  menggunakan  persamaan  (2.7). Menggunakan  rumus  tersebut  maka  dapat diperoleh  selisih  antara  RAB  dengan  RAP  pada semua item pekerjaan proyek pembangunan Aula Serbaguna SMP Negeri 11 Langsa.
R perbandingan = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 x 100%
R perbandingan = 𝟕𝟖𝟒.𝟔𝟏𝟎.𝟕𝟓𝟎,𝟎𝟎−𝟔𝟔𝟕.𝟓𝟓𝟗.𝟗𝟕𝟑,𝟓𝟔 𝟕𝟖𝟒.𝟔𝟏𝟎.𝟕𝟓𝟎,𝟎𝟎 x 100%
= 117.050.776 x 100% = 15%
Berdasarkan analisis data penelitian, nilai rencana anggaran pelaksanaan sebesar
Rp.667.559.973,56,  sedangkan  data  rencana anggaran yang dihasilkan sebesar Rp784.610.750,00  termasuk  PPN.  Perbandingan yang terjadi antara RAB dan RAP adalah sebesar 15%.  Kurva  S  dan  Penjadwalan    dapat  dilihat pada gambar di bawah ini:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 0,75 0,75 2 7,05 0,43 0,81 1,65 1,70 1,23 1,23 3 16,32 4,39 7,63 1,03 1,30 1,96 4 12,51 1,74 1,54 1,54 3,96 3,74 5 14,02 2,32 3,40 3,40 3,40 1,51 6 27,91 2,89 2,89 3,99 3,65 3,65 0,86 3,33 3,33 3,33 7 9,67 3,88 3,05 2,76 8 3,44 3,44 9 4,92 4,91 10 2,11 2,11 11 1,30 1,30 100 (%) 1,18 5,20 1,65 9,33 2,77 2,84 3,50 2,89 2,89 3,99 3,65 3,65 4,82 4,97 3,55 3,33 3,33 6,73 3,40 3,40 5,39 7,96 2,11 7,50
(%) 1,18 6,38 8,03 17,36 20,13 22,97 26,47 29,36 32,25 36,24 39,89 43,54 48,36 53,33 56,88 60,21 63,54 70,27 73,67 77,07 82,46 90,42 92,53 100,03
Bulan 5 Bulan 6 Rencana Kemajuan Pekerjaan Mingguan
Rencana Kemajuan Pekerjan Komulatif
Pekerjaan Pintu, Jendela dan Kunci Pekerjaan Pengecatan
Pekerjaan Instalasi Listrik Pekerjaan Sanitasi
Pekerjaan Lainnya jumlah
Pekerjaan Persiapan
Pekerjaan Tanah dan Pondasi
Pekerjaan Beton Bertulang
Pekerjaan Dinding dan Plesteran Pekerjaan Penutup Lantai Pekerjaan  Atap dan Plafond
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4
No Uraian Pekerjaan Bobot
e-ISSN: 2655-934X
Berdasarkan hasil perhitungan anggaran pelaksanaan,  terlihat  bahwa  pekerjaan  beton bertulang merupakan pekerjaan yang memerlukan biaya  paling  besar  karena  harga  bahan  yang dibutuhkan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan pekerjaan lainnya. Merencanakan anggaran biaya proyek  merupakan  tahap  pertama  dalam  proses pembangunan  proyek,  sehingga  harus  dilakukan dengan teliti dan hati-hati agar biaya pembangunan dapat efisien, baik yang direncanakan  maupun  yang  terjadi  di  lapangan. RAB untuk pembangunan aula serbaguna di SMP Negeri  11  Langsa  menggunakan  metode  standar SNI,  yang  mengacu  pada  panduan  untuk  bahan konstruksi  bangunan  dan  rekayasa  sipil,  dengan fokus pada bagian 4 Analisis.
Harga  per  unit  pekerjaan  (AHPP)  di  sektor Pembangunan
Infrastruktur Kementrian Pekerjaan  Umum,  sementara  biaya  tenaga  kerja dan  material  direncanakan  dalam  Rencana Anggaran
Pelaksanaan (RAP) dihitung berdasarkan  kebutuhan  kebutuhan  di  lapangan. Adapun  hasil  penelitian  rencana  anggaran  pada proyek  ini  di  peroleh  nilai  RAP  pada  semua pekerjaan  sebesar  Rp.  667.559.973,56  dengan selisih  sebesar  yaitu  Rp.  117.050.776,44  dalam bentuk  persen  yaitu  15%  yang  sudah  memenuhi batas  wajar  berdasarkan  Peraturan  Lembaga Nomor  209  Tahun  2018.  Berdasarkan  hasil perhitungan di lapangan diperoleh item pekerjaan yang  menyebabkan  biaya  paling  besar,  yaitu pekerjaan  beton  bertulang.  Penyebab  dari  besar biaya  yang  digunakan  pada  pekerjaan  tersebut yaitu  jumlah  bahan  bangunan  yang  digunakan lebih  banyak  dengan  harga  bahan  sebesar  Rp. 69.032.403,21  sehingga  biaya  pekerjaannya  juga banyak.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  rekap kebutuhan harga material yang dihitung berdasarkan  volume Mutual  Check (MC)  akhir dan  untuk  harga  bahan  berdasarkan  koefisien analisa SNI tahun 2022. Faktor yang mempunyai persamaan  dalam  menyusun  Rencana  Anggaran Biaya  (RAB)  dengan  Rencana  Anggaran  Kinerja (RAP)  adalah  pada  saat  menyusun  RAB,  metode yang  digunakan  adalah  standar  SNI  karena berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  total  Rencana  Anggaran Biaya  pada  proyek  pembangunan  aula  serbaguna SMP Negeri 11 Langsa sebesar Rp.
784.610.750,00 sedangkan total Rencana Anggaran Pelaksanaan pada proyek
pembangunan  aula  serbaguna  SMP  Negeri  11 Langsa sebesar Rp. 667.559.973,56. Besar selisih perbandingan  biaya  Rencana  anggaran  biaya
dengan  rencana  anggaran  pelaksanaan  untuk seluruh  item  pekerjaan  yaitu  Rp.  117.050.776,44 atau  sebesar  15%.  Hasil  perhitungan  RAP menunjukkan bahwa pekerjaan yang menggunakan  biaya  terbesar  yaitu  pekerjaan beton  bertulang  dilhat  dari  perhitungan  harga bahan  sebesar  Rp.  69.032.403,21,  sedangkan pada  RAB  sebesar  Rp.  12.479.639,60,  sehingga selisihnya sebesar Rp. 56.552.763,61 pada proyek pembangunan  aula  serbaguna  SMP  Negeri  11 Langsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbana,  I.  (2017). Analisa  Rencana  Anggaran Biaya  terhadap  Pelaksanaan  Pekerjaan
Perumahan dengan
Melakukan
Perbandingan  Perhitungan  Harga  Satuan Bahan  Berdasarkan  Survey  Lapangan (Studi Kasus: Perumahan Green Ratu Kuta
Mehuli  di  Kota  Tanjungbalai) [Universitas Sumatera Utara]. https://repositori.usu.ac.id/handle/1234567 89/9252
Budi,  M.  R.  S.,  Suhartinah,  S.,  &  Manggala,  A. S. (2018). Perbandingan Estimasi Anggaran Biaya  dan  Schedule  Proyek  Pembangunan Rumah  Sakit  Al  Huda  Banyuwangi Menggunakan  Metode  SNI  dan  Metode BOW. Jurnal  Rekayasa  Infrastruktur
Hexagon , 3 (2), 1–9. https://doi.org/10.32528/hgn.v3i2.2914
Firdasari,  F.,  Basrin,  D.,  &  Fahriana,  N.  (2021).
Biaya  Tidak  Langsung  pada  Proyek Pembangunan  Perumahan  Subsidi  di  Kota Langsa. Jurnal Media Teknik Sipil Samudra , 2 (1), 10–20. https://doi.org/https://doi.org/10.55377/jmts
s.v2i1.3391
Hayati, N. I., & Lugi, D. (2022). Evaluasi Biaya dan  Waktu  dengan  Metode  Earned  Value Management  (Studi  Kasus:  Ruko  Damara Village, Kel. Ciparigi, Kota Bogor). Jurnal Komposit:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Teknik  Sipil , 4 (2), 61. https://doi.org/10.32832/KOMPOSIT.V4I2. 3760 Ilhami, J.  (2021). Analisa Perbandingan Rencana  Anggaran  Biaya  Lantai  3  Rumah Sakit  Regina  Maris  dengan  Metode  BOW,
SNI  2008  dan  AHSP  2016 [Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara]. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456
789/16577
Jacobus,  A.  S.,  Arsjad,  T.  T.,  &  Walangitan,  D. R.  O.  (2022).  Rencana  Anggaran  Biaya Pembangunan Gedung Isolasi Rumah Sakit
Buluye Napoa’e  Moutong Sulawesi Tengah. Jurnal  Tekno,  Universitas  Sam Ratulangi, Manado , 20 , 409–418. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/tekn o/article/view/43683
Khakim,  M.  K.,  Nugroho,  M.  W.,  &  Amudi,  A. (2023).  Perbandingan  Antara  RAB  dan RAP  pada  Proyek  Pembangunan  Ruang
Perpustakaan SDN Jatiwates 01 Tembelang Jombang  CV.  Ridho  Makmur  Barokah.
Reaktip:  Jurnak  Rekayasa  Dan  Aplikasi Teknik Sipil , 3 (1), 50–57. https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/reak tip/article/view/4053
Presiden  Republik  Indonesia.  (2021).  Peraturan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  12
Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  In Republik  Indonesia (Issue
086130 A, pp. 1–47).
Qodiron,  L.,  Oktarina,  D.,  &  Fadilasari,  D.
(2023). Penerapan Sketchup dalam Perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya sebagai Pendekatan BIM pada
Pembangunan  Rumah  Tipe  45. Jurnal Komposit:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Teknik  Sipil ,
7 (2), 173–181. https://doi.org/10.32832/komposit.v7i2.142 53
Rasidi,  H.  R.,  &  Rosyad,  F.  (2022).  Analisis Perbandingan  Rencana  Anggaran  Biaya dengan  Rencana  Anggaran  Pelaksanaan Lapangan  Studi  Kasus:  Perumahan  PT. Sawit  Nusantara  Indonesia. Bina  Darma Conference  of  Engineering  Science , 4 (2), 269–278. https://conference.binadarma.ac.id/index.ph p/BDCES/article/view/3269
Rivai,  I.,  &  Pitaloka,  D.  (2020).  Perbandingan Antara  RAB  dan  RAP  Pada  Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD)  Kota  Depok. Jurnal  Teknik  Sipil- Arsitektur , 19 (1), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.54564/jtsa.
v19i1.28 Sihite,  O.  E.  (2024). Perbandingan  Antara  RAB dengan  RAP  pada  Proyek  Pembangunan Aula  Serbaguna  SMP  Negeri  11  Langsa [Universitas Samudra]. https://etd.unsam.ac.id/detail.php?id=4994 Sudarwati, S., & Setiana, I. (2021). Perbandingan  Antara  RAB  dengan  RAP pada  Pembangunan  Gedung  Maternitas RSUD  Karawang. Jurnal  Teknik  Sipil-
Arsitektur , 20 (1), 134–143. https://doi.org/https://doi.org/10.54564/jtsa. v20i1.70