## STUDI PERBANDINGAN BEKISTING KONVENSIONAL DENGAN PCH (PERTH CONSTRUCTION HIRE)
Oleh:
Ir. Trijeti, MT
Dosen Tetap Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: t3jeti@yahoo.com

## Bambang Hermawan, ST
Alumni Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta
ABSTRAK: Secara  umum  pelaksanaan  bangunan  sipil  dimulai  dengan  tahapan  struktur  yang  merupakan tahapan terpenting karena menjadi penentu agar bangunan dapat   bertahan   sesuai   dengan   umur   rencana dalam   menerima   beban     baik dari beban sendiri dan atau dari beban luar. Dalam pelaksanaan pekerjaan suatu   proyek   dibutuhkan   suatu   metode   agar   pelaksanaan   dapat   berjalan sesuai   target   waktu,   mutu dan      biaya.      Perencanaan      bekisting  merupakan  bagian      penting      dalam      pelaksanaan      struktur      beton bertulang,      ada      beberapa  macam  metode  bekisting.  Salah  satunya  adalah  metode  bekisting  PCH,  yang dikembangkan  di  Australia  dan  sudah  digunakan  dibeberapa  negara.  Dalam  penulisan  ini  mengkaji  metode bekisting  PCH  (Perth  Construction  Hire)  yang  digunakan  dalam  Proyek  Gedung    Departemen  Kesehatan kemudian  dibandingkan  dengan  metode  konvensional  terutama  pada  struktur  plat  dan  kolom  yang  ditinjau dari segi waktu dan biaya.
Kata Kunci: Bekisting, beton, metode konvensional & PCH
ABSTRACT: In  general, the  implementation  of civic  buildings that begins with  the  stage structure is  an important step because  it also  determines that the  building can  with  stand design  life   inaccordance  with accepted good load from  the  load or the load itself and the  outside. In  the  implementation  of  the  work of  a project that required a  method  of execution can run within  time, quality and  cost.  Formwork  planning is  an important  part in  the  implementation  ofreinforced  concrete structures, there  are  several  kinds  of methods of formwork. One  is  the  method  of formwork PCH, which  was  developed in  Australia  and has  been used in severalcountries. In writing this review the methods of formwork PCH (Perth Construction Hire) used in Building Project Department of Health and compared with conventional methods, especially on the plate and column structure in terms of time and cost.
Keyword: Formwork, concrete, conventional methods & PCH

## PENDAHULUAN
Pekerjaan beton harus dilaksanakan
sedemikian  rupa  sehingga  mutu  yang  dicapai seoptimal  mungkin  dapat  mendekati  mutu
yang diuji di-laboratorium. Faktor-faktor yang mempengaruhi   pelaksanaan dapat    berupa mutu        bahan        pembantu          seperti      mutu cetakan,      dan        cara  pembetonan      yaitu pencampuran      (mixing),      penuangan
(casting),  pemadatan  (compacting)      dan perawatan      (curing).  Hal-hal      tersebut menentukan   hasil akhir,   walaupun     bahan- bahan      yang   dipakai   cukup    baik   dan memenuhi  syarat      tapi      pelaksanaan      yang kurang      baik      akan      menghasilkan      beton yang bermutu     jelek.  Akan   tetapi  hal  yang tak    kalah    penting      adalah      pekerjaan Bekisting.
Pelaksanaan pekerjaan bekisting merupakan    salah        satu        item  pekerjaan yang   harus dilaksanakan untuk   menunjang pekerjaan          selanjutnya,          bekisting merupakan              proses        dimana          suatu proses      pekerjaan      mulai      dari      awal penulangan      kolom  ,  balok      dan  pelat  lantai dilakukan          agar    mendapat            hasil    yang sesuai   dengan     perencanaan,   sampai  akhir tahap  pengecoran  dan        pembongkaran bekisting,  pekerjaan tsb. memerlukan jadwal kerja agar didapat hasil yang baik dan   tepat waktu    agar   tidak  terjadi  penundaan  pada proses   pelaksanaan   pekerjaan   selanjutnya. Salah      satu      metode  yang  dapat  digunakan untuk metode pelaksanaan  struktur   gedung adalah  sistem  bekisting  knock  down  secara efektif  dan  efisien.  Pembangunan      Gedung Kantor   Departemen   Kesehatan   dengan   15 lantai      dan      2      basement            luas      total 33.587,77   m2, waktu pelaksanaan 3.5 bulan. Untuk  mencapai  target  waktu,  mutu      dan biaya      diperlukan      metode      pelaksanaan yang   tepat,   aman,    efektif dan efisen.
Ruang      lingkup      dan      batasan      penulisan sebagai  berikut  :    Sistem        bekisting      yang dikaji    pada      penulisan      ini    adalah      hanya sistem  bekisting  pada  pelat  dan  kolom struktur  bangunan  gedung  ;  Membandingkan antara  sistem      bekisting        konvensional
dengan    PCH  (Perth  Construction  Hire) ditinjau dari waktu dan biaya ; Acuan   harga yang      digunakan      adalah      harga      yang berlaku   pada       Tahun 2007 ;  Perbandingan dikhususkan  pada  lokasi  persection.  Dengan ukuran  yang sama.

## LANDASAN TEORI

## Pekerjaan Bekisting
Bahan  bekisting    dapat     dikatakan     baik apabila      memenuhi  beberapa  persyaratan  : Tidak  bocor  dan  menghisap  air  dalam campuran  beton  ;  Untuk  beton  dengan permukaan  artistik,      bekisting        harus mempunyai  tekstur      seperti      yang diinginkan  ;  Kekuatan      bekisting      harus diperhitungkan ; Ukuran  atau  dimensi sesuai dengan  perencanaan.    Ketelitian  (presisi) ukuran  (siku,  lurus,  dimensi  tepat)  ; Kebersihan dalam bekisting diperiksa sebelum  penuangan  beton  ;  Mudah  untuk penyetelan dan pembongkaran.
Biaya  bekisting,  yang  dapat  berkisar  dari sepertiga hingga dua pertiga  dari   total  biaya untuk        struktur    beton        tersebut,      sering lebih    tinggi        daripada  biaya  beton  maupun baja tulangannya. Untuk struktur beton biasa, bekisting  ini  dianggap  menghabiskan  50% dari total biaya. Upaya apapun yang dilakukan untuk  meningkatkan  keekonomisan  struktur beton  haruslah  terpusat  pada  pengurangan biaya bekisting.

## Tipe Bekisting
Balok  :  Bentuk  Balok  pada  umumnya  terdiri dari  :  Bentuk  T  dan  L  dengan  ukuran  yang bervariasi. Bentuk bekisting harus memenuhi :  Stability,  Strength,  Serviceability  dengan gaya  yang  bekerja  :  Vertikal  (Beban  Hidup, Beban  Mati,  Beban  Sendiri)  ;  Horizontal
(beban angin,  beban  konstruksi,  beban  kejut) Didistribusikan  ke  bracing  ke  sistem  form work  keseluruhan,  akibat  proses  pengecoran ,akan timbul eksentrisitas yang menyebabkan tidak stabilnya form work ( dihindari ).
Kolom  :  Bekisting  kolom  terdiri  :  Panel  ; Rangka ; Sabuk/waller. Ada sistem klem yang biasa  digunakan  pada  bekisting  kolom    :
Single waler untuk kolom kecil bidang kontak kecil ; Double walers mudah dibongkar bidang kontak besar
Plat  :  Beban  yang  terjadi  pada  bekisting  plat adalah beban Vertikal (berat sendiri, aktivitas, beton,  material  beton  numpuk  pada  saat  cor, beban kejut) ; beban Horizontal (beban angin, aktivitas, beban kejut)

## Bahan Bekisting
Bahan Komentar Jumlah pemakaian ulang Plywood Variasi absorpsi air menyebabkan permukaan yang tidak merata, dapat dihilangkan dengan pelapisan cat (wood sealer) Max 5X Plywood lapis plastik Sambungan harus dibuat kedap air, dapat menyebabkan permukaan tidak merata Max 10X Baja Dapat menyebabkan variasi warna permukaan dan tekstur, terdapat noda karat, dapat dihilangkan dengan dilapis cat epoxy 50 -100X Fibre glass Tekstur dan bentuk spesial 20 - 30X Kayu Dengan tekstur tertentu, absorbsi air variasi, dapat diperbaiki dengan cat wood sealer 1 - 20X Karet atau PVC Tekstur spesial, fleksibel, permukaan warna seragam Max 100X Bekisting dengan tekstur (form liner)

## Desain Bekisting
Para  perencana  struktur  sementara  seperti bekisting  beton  haruslah  memenuhi  per- syaratan  dari  the  Occupational  Safety  and Health  Act  (OSHA)  pemerintah  Amerika Serikat.  Di  samping  itu,  bisa  saja  ada peraturan  setempat  yang  harus dipatuhi  oleh para perencana.

## Pemasangan Bekisting
Terdapat  perusahaan  yang  mengkhususkan diri  dalam  pekerjaan  pembuatan  bekisting atau  yang  menyewakan  atau  menjual bekisting,  penopang,  dan  perlengkapan  yang diperlukan.

## Penghematan dalam Bekisting
Diperlukan  adanya  suatu  cara  dalam  upaya penghematan  biaya  dalam  memperoleh keekonomisan bekisting dalam suatu pelaksanaan  proyek  a.l  mengkoordinasikan desain  dengan  desain  arsitektumya  ;  Sebisa mungkin  agar  bekisting  dapat  dipergunakan kembali  tanpa  melakukan  perubahan  dari satu  lantai  ke  lantai  lainnya;  Pertahankan ukuran  yang  sama  untuk  kolom;  Rencanakan struktur  yang  memungkinkan  penggunaan bekisting-bekisting  standard  ;  Lebih  baik untuk  menggunakan  tebal  yang  sama  untuk semua  dinding  beton  bertulang  ;  Apabila mungkin meminimkan lubang dinding

## Persiapan dan Pelaksanaan
Persiapan  :  Jenis  pekerjaan  ;    Lokasi  tempat pekerjaan  ;    Beban  maksimum  span  ;  Ukuran panjang  lebar  ;  Jenis  perancah  ;  Jumlah material ;  Jumlah SDM.
Langkah  pemasangan  :  Menyiapkan  lokasi; Membersihkan lokasi
; meratakan permukaan; Menyiapkan
material ;
Pemasangan Plat; Pemasangan Kolom.
Pembongkaran    :  bekesting  kolom  (Melepas sabuk  ;  Melepas  penopang  ;  Melepas  base plate  ;  Pembersihan)  ;  bekisting  plat (Memasang support penahan plat
;Mengendorkan komponen adjustable ;
Menurunkan  balokan  penyangga  plat  ; Melepas  koponen  korizontal  ;  Melepas komponen  vertikal  ;  Melepas  cetakan  beton  ; Pembersihan)
Pemeliharaan  Bekisting  :  Bekisting  haruslah dibongkar,  dirawat,  dan  disimpan  dengan baik. Keselamatan : Perlu adanya pengawasan dan  pembinaan  dalam  tahapan  pekerjaan pelaksanaan bekisting. Dasar hukum pengawasan    :    Undang-undang  no.  1/1970 Keselamatan  Kerja    pasal  4;  Peraturan
menteri  tenaga  kerja  no.per.01/men/1980  ; Surat  keputusan  bersama  menteri  tenaga kerja  dan  menteri  pekerjaan  umum.  No. Kep.174/men/1986, No. 104/kpts/1986 pasal 2.

## METODOLOGI PELAKSANAAN

## PCH (PERTH CONSTRUCTION HIRE)
Metode  ini  dikembang  di  Perth,  Australia sejak  tahun  1985.  Perusahaan  ini  telah mempunyai sertifikat (AS/NZ4801 certification of its safety system).
Material  PCH  :  Speedshore  Standart  ; Speedshore  Horizontal  Ledger  Trigger  Brace open  end;  Steel  Plank  ;  Beam  Bracket  ; Adjustable  jack;  U  Head;  Adjustable  Fork Head;  Toe  Board  Clip;  Base  plate;  Cantilever Bracket  ;  Speedshore  Prop;  Double  Coupler  ; LVL Beam ; Waller ; Pus Pull Bracket ; Pus Pull Base ;
Gambar Komponen PCH (Plat)
Gambar Beam Bracket Kelebihan Sistem PCH
Sumber : PT. PP (Persero)
No. PEKERJAAN KELEBIHAN 1 Slab & Balok a. Pemasangan cepat b. Tenaga pemasangan lebih sedikit c. Material kuat (mutu dan daya dukung bebannya)
d. Penampilan rapi dan teratur sehingga jalur evaluasi dan sirkulasi lebih lega
e. Fleksible untuk pemakaian gedung yang tinggi (lantai ke lantai yang mencapai 5 M) dan lebarnya lantai dan gedung
f. Tanpa rangka bodemen untuk bekisting baloknya
g. Adanya sistem Beam Bracket yang memperluas jalus evakuasi dan sirkulasi
h. Material LVL terjamin mutunya (ukurannya yang presisi dan seragam) 2 Kolom a. Material Props, Waller dan accesoriesnya, kuat dan mutu terjamin (data kekuatan terlampir)
b. Material LVL terjamin mutunya (ukurannya yang presisi dan seragam)
(data kekuatan terlampir) 3 Table \foam a. Material LVL terjamin mutunya
(ukurannya yang presisi dan seragam)
(data kekuatan terlampir)
b. Pemasangan cepat
c. Penampilan rapi dan teratur sehingga jalur evaluasi dan sirkulasi lebih lega
d. Fleksible untuk variasi tinggi lantai
Sumber  :  Panduan  Pengenalan  Material,  PT. PJA

## Kekurangan Sistem PCH
No. PEKERJAAN KEKURANGAN 1 Slab & Balok a. LVL rawan dipaku dan dipotong 2 Kolom a. Membutuhkan waktu dalam pabrikasi
kolom (accesories lebih mudah hilang (± 30 jenis)) b. Banyak melakukan pabrikasi kolom karena perubahan dimensi dan penggantian multiplek
c. LVL harus dilubangi dalam setiap pabrikasi atau pemakaian, sehingga mempengaruhi umur dan kekuatan bahan untuk pemakaian berikutnya
d. Pemakaian coach screw clam (paku yang umum digunakan pada scaffolding perancah) untuk penjepit waller ke LVL sering longgar pada saat pembongkaran kolom
e. Hasil pengecoran tergantung pada
kondisi multiplek dan lama pemakaian 3 Table Foam a. Sistem bongkar yang dilakukan secara manual dengan sistem menurunkan drat pada adjustable jack sehingga sering menimbulkan gaya kejut, sehingga sedikit banyaknya sangat mempengaruhi umur beton yang baru saja di cor (foto terlampir) b. Loading plat form sangat berat (beban mencapai 3,2 ton)

## Kelebihan Sistem Konvensional
No. PEKERJAAN KELEBIHAN 1 Slab & Balok, Kolom a. Pemakaian lebih cepat, karena lebih terbiasa dalam pemasangannya b. Unit variasi materialnya lebih sedikit dari Scaffolding PCH c. Jenis material accesories sedikit
d. Fleksible material dalam pelaksanaannya e. Material kuat, terbuat dari bahan besi cor
f. Bahan bantunya berupa balok atau kaso yang lebih bersifat fleksible dalam penyesuaian ukuran, tetapi kualitas jauh berbeda dengan kayu LVL

## Kekurangan Sistem Konvensional
No. PEKERJAAN KEKURANGAN 1 Slab & Balok a. Pada gedung bertingkat tinggi, pemakaian vertikal standart kurang efisien, perlu pipa support selain cross brace sebagai penyangga kekuatan utama lebih banyak b. Pada plat perlu ada bodemen balok sebagai penyanga scaffolding ke plat c. Penampilan kurang rapi, dan jalur untuk sirkulasi dan evakuasi jauh lebih
sempit d. Material kayu yang digunakan kadang tidak presisi atau rata sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam penyesuaian pemakaian dan mempengaruhi kekuatan 2 Kolom a. Pabrikasi kolom disesuaikan dengan dimensi dan ukuran lapangan b. Pemakaian atau penggunaan kayu sebagai bodemen dinding harus lebih diperhatikan, untuk mengurangi terjadinya pemekaran saat terjadi pengecoran (sabuk kolom perlu perhatian besar) c. Pemakaian paku untuk mengikat kayu sebagai bodemen dinding ke multiplek perlu dilakukan berkali kali, karena posisi yang tidak sesuai dapat menyebabkan kelonggaran yang akhirnya menimbulkan pemekaran 3 Table Foam Dengan scaffolding perancah, sulit membuat table foam sebagai metode tercepat dalam pengecoran slab atau plat yang presisi (gedung yang berupa tower)

## Pengumpulan Data
Data Perencanaan Struktur

## Data Pelaksanaan Struktur
Dari  pembagian  zone  ini  dapat   dilanjutkan dengan  membuat  siklus  pemakaian  material scaffolding  atau  speedshore.    Siklus  ini  dapat membantu untuk mengetahui proses pemindahan  material    scaffolding      atau speedshore  sampai  pada    puncak  bangunan (topping    off)  dan  mengetahui   lama   dari proses pemindahan pemakaian scaffolding. Simulasi Schedule (Satu Siklus Plat Lantai)

## Data Scaffolding dan Speedshore
Data Bekesting Plat & Balok PCH
Data Ketersediaan Material Schafolding

## ANALISA DAN PEMBAHASAN ANALISA DARI SEGI PEMBUATAN DAN PEMASANGAN

## PLAT

## KOLOM

## ANALISA DARI SEGI WAKTU PEMASANGAN

## ANALISA DARI SEGI MUTU

## ANALISA DARI SEGI BIAYA KOLOM

## PLAT

## KESIMPULAN
Berdasarkan       proses   pelaksanaan      yang telah    dilakukan      di    lapangan    khususnya pada     Proyek    Departemen       Kesehatan dapat        diambil      beberapa            kesimpulan bahwa    metode     pelaksanaan      bekisting PCH    (Perth      Construction      Hire) dibandingkan dengan   metode   konvensional adalah sebagai beikut :
a. Ditinjau dari segi Metode pelaksanaan
Keuntungan  :  Metode  pelaksanaan  relatif lebih    praktis    serta    cepat      karena menggunakan  material  dengan  ukuran standar  dan  adjustable  ;  Material
speedshore      PCH      lebih      variasi sehingga   pelaksanaan  di lapangan lebih fleksible dibandingkan scaffolding
perancah  ;    Adannya      space      ruang kosong      relatif      lebih      luas      sebagai akses  jalan  kerja  hal  ini  tidak  diterjadi pada metode konvensional
Kerugian  :    Pada      pelaksanaan      kolom ukuran      minimal      adalah      60x60      cm, serta   untuk    struktur  yang    berbentuk lingkaran        tidak    dapat  digunakan; Diperlukan    alat   bantu   angkut    seperti tower    crane    dalam mobilisasi material PCH karena modul bekisting relatif berat.
b.      Ditinjau  dari  segi  biaya    :  apabila      dalam pelaksanaan   terjadi   suatu   kehilangan material    harus  mengganti  dengan  biaya yang  mahal;  Dari      hasil    analisa    biaya pekerjaan        bekisting      dapat      diketahui perbandingan  pemakaian  antara  metod PCH  dan  metode      konvensional dsimpulkan  bahwa  PCH  lebih  murah  ; Dengan  metode  pelaksanaan  speedshore yang  telah  dijelaskan    diatas,  dapat disimpulka bahwa perbandingan
scaffolding    dengan      speedshore sangatlah      berbeda    dari      segi pelaksanaan maupun biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Bachrian,

## PELAKSANAAN
KONSTRUKSI                BETON          DAN PERAWATANNYA Pidato  Pengukuhan Jabatan  Guru  Besar  Tetap  dalam  Bidang Concrete    Material  pada  Fakultas  Teknik, diucapkan  di  hadapan  Rapat  Terbuka Universitas  Sumatera  Utara  Gelanggang Mahasiswa,  Kampus  USU,  13  Januari 2007, Medan  2007.

## 2. PT.  PP  (Persero),  “ BDE-5,  Bank  Data
Engineering ”, 2002
3. Geger      Perbowo      Rosa, Tata  Ruang Dalam   2 ,   Pusat   Pengembangan Bahan Ajar – UMB
4. Jack  C.  McCormac, Desain  Beton Bertulang , Jilid 2
5. PT. PJA, Panduan Pengenalan Material
6. Endang          Susilowati    Budi      Santosa,
PELAKSANAAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN  HOTEL  MANHATTAN ,
Fakultas   Teknik  Sipil  Dan  Perencanaan,
Universitas Gunadarma
7. PT. PP (Persero), Buku Referensi Untuk
Kontraktor  Bangunan  Gedung  dan Sipil ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Umum,
Jakarta, 2003
8. PT.      PP(Persero), ISO      9000    Untuk Kontraktor ,  Gramedia    Pustaka Umum,
Jakarta, 1999
9. Rahman     Dewanto, PT. PP(Persero), K3 PERANCAH DAN TANGGA