## ANALISIS BEKISTING METODE SEMI SISTEM DAN METODE SISTEM PADA BANGUNAN GEDUNG
Abdul Muis Trijeti
Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta Email : t3jeti@yahoo.co.id
ABSTRAK  : Bekisting  merupakan  suatu  sarana  pembantu  untuk  mencetak  beton  dengan  ukuran,  bentuk  rupa ataupun posisi serta aligment yang dikehendaki. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan bekisting metode semi  sistem  dengan  metode  sistem  pada  balok  dan  plat  lantai  pekerjaan  bangunan  gedung  di    lantai  2  dan  3 terhadap  biaya  dan  waktu.  Analisa  harga  satuan  mengacu  pada  SNI  2008  (Analisa  Biaya  Konstruksi  Bangunan Gedung  dan  Perumahan  Pekerjaan  Beton)  dengan  harga  material  ,  alat  dan  upah  tahun  2012.  Biaya  antara pekerjaan  bekisting  metode  sistem  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  bekisting  metode  semi  sistem.  Waktu pekerjaan  bekisting  metode  sistem  lebih  cepat  penyelesaiannya  dibandingkan metode  semi  sistem.  Jadi  bekisting metode  sistem  dipakai  atau  dipilih  apabila  proyek  konstruksi  dituntut    untuk  lebih  cepat  dan  perusahaan mendapatkan proyek yang sama / berulang-ulang.
Kata Kunci : bekisting semi-sistem, bekisting sistem, analisa harga satuan
ABSTRACT: Formwork is a concrete means of helpers to print to the size, shape or appearance and position of the desired  alignment.  Analysis  is  conducted  to  compare  methods  of  semi  formwork  system  with  the  method  on  a system of beams and slab building work on floors 2 and 3 of the cost and time. Analysis unit price refers to the ISO 2008 (Construction Cost Analysis of Building and Housing Concrete Work) at a price of materials, equipment and wages  in  2012.  Costs  between  jobs  formwork  system  method  is  more  expensive  than  the  semi  method  formwork system. Time jobs formwork system faster method than the method of semi-completion system. So formwork system method used or selected if required for construction projects more quickly and the company gets the same project / repetitive.
Keywords: semi-formwork system, formwork system, the unit price analysis

## PENDAHULUAN
Bangunan gedung bertingkat memiliki karakteristik  yang  spesifik  khususnya  dalam teknologi pelaksanaan seperti urutan pekerjaan, jenis pekerjaan, kegiatan pengangkutan  vertikal,  keselamatan  kerja, keterbatasan  lokasi  dan  air  tanah.  Metode pelaksanaan  konstruksi  yang  terdiri  dari pekerjaan  persiapan,  dewatering,  struktur
bawah,  struktur  atas  dan  finishing  perlu direncanakan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan struktur atas beton pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan berbagai metode : Cast  inplace/cast  insitu ,  komponen  struktur dicor ditempatnya. Termasuk metode konvensional  ;  Campuran precast dan Cast inplace ,  digunakan  dengan  berbagai  macam kombinasi  antara  balok,  plat  dan  kolom  ; Precast ,  komponen  struktur  dicor  dipabrik
(plant),  kemudian  dibawa  kelokasi  proyek lalu dipasang.
Formwork atau  cetakan  beton  sering  juga disebut bekisting merupakan  suatu  sarana pembantu  untuk  mencetak  beton  dengan ukuran,  bentuk  rupa  ataupun  posisi  serta aligment yang  dikehendaki.  Bekisting  terdiri dari  beberapa  bagian  yang  dirangkai  menjadi suatu  kesatuan  konstruksi  tertentu  dengan system    yang  praktis.  Artinya  sesuai  dengan sifatnya  hanya merupakan struktur sementara yang mendudukung beratnya sendiri dan berat beton basah, konstruksi bekisting harus mudah dikerjakan  dan  mudah  pula  untuk  dibongkar serta  tidak  mudah  rusak  sehingga  dapat dipakai  berulang  kali.  Hal  yang  perlu diperhitungkan adalah bekisting harus mampu menahan beban-beban yang ada.
Bekisting  semi  sistem  adalah bekisting  yang bahan dasarnya disesuaikan dengan konstruksi beton, sehingga pengulangannya dapat dilakukan  lebih  banyak  apabila  konstruksi beton  itu  sendiri    tidak  terjadi  perubahan bentuk maupun ukuran.
Adapun bekisting sistem adalah bekisting yang mengalami perkembangan lebih
lanjut kesebuah  bekisting  universal  yang  dengan segala  kemungkinannya  dapat  digunakan  pada berbagai macam bangunan, penggunaan bekisting  sistem  bertujuan  untuk  penggunaan ulang pakai.

## LANDASAN TEORI
Dalam    menghitung  anggaran  biaya,    perlu memperhatikan  ketentuan-ketentuan  sebagai berikut  :  Semua  bahan  untuk  penyusunan anggaran  biaya  dikumpulkan  dan  diatur dengan rapih ; Gambar-gambar rencana/gambar  bestek  dan  penjelasan  atau
keterangan  yang  tercantum  dalam  peraturan dan  syarat-syarat  ;  Membuat  catatan  sebanyak mungkin yang penting, baik mengenai gambar.; Menentukan  system  yang  tepat  dan  teratur yang akan dipakai dalam perhitungan.
Penyusunan  anggaran  biaya  dilaksanakan dengan  cara  pembuatan  daftar-daftar  sebagai berikut :
Waktu pelaksanaan proyek konstruksi
merupakan salah satu elemen hasil perencanaan, yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan  proyek  konstruksi  dalam hal  kinerja sumber  daya  berupa  biaya,  tenaga  kerja, peralatan,  dan  material  serta  rencana  durasi proyek dan progress waktu untuk penyelesaian proyek konstruksi.
Bekisting  disebut  juga  acuan  dan  perancah. Acuan  yaitu  bagian  dari  konstruksi  bekisting yang  berfungsi  untuk  membuat  cetakan  beton sesuai yang diinginkan. Suatu konstruksi acuan yang  telah  dibuat  dan  akan  dipakai  harus kuat untuk  menahan  beban  yang  masih  basah  dan liat. Konstruksi acuan sendiri terdiri dari papan cetakan dan pengaku cetakan.
Dalam sebuah konstruksi acuan dibagi dalam 2 (dua)  macam  :Acuan  tetap  adalah  acuan  yang dipasang untuk tidak dibongkar lagi dan acuan tersebut  tidak  mengurangi  kekuatan  dan  tidak
Daftar Harga Bahan Daftar
Upah Tenaga Analisa Koefisien
Harga Satuan Pekerjaan X Harga Satuan Pekerjaan
Volume Pekerjaan Harga Pekerjaan X =
berpengaruh buruk pada konstruksi bangunan. Acuan tidak Tetap adalah acuan yang dipasang dan dapat dibongkar setelah beton cukup kuat untuk  menahan  bebannya  sendiri.  Contoh bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan  acuan  sementara  adalah  papan kayu,  kayu  balok,  plywood,  panel-panel  baja, fiberglass, dan lain-lain.

## Bekisting semi sistem
Bekisting  semi  sistem  adalah  bekisting  yang bahan dasarnya disesuaikan dengan konstruksi beton, sehingga pengulangannya dapat dilakukan  lebih  banyak  apabila  konstruksi beton  itu  sendiri    tidak  terjadi  perubahan bentuk maupun ukuran.
Pertimbangan  penggunaan  bekisting  semi sistem  adalah  pada  konstruksi  yang  cukup tinggi pengulangan penggunaan bekisting pada suatu pekerjaan cetakan sistem ini terbuat dari material  kayu  lapis  atau  plat,  sedangkan perancah  penopangnya  terbuat  dari  baja  yang dipabrikasi.  Bekisting  semi  sistem  merupakan perkembangan  dari  bekisting  konvesional, peningkatan kualitas dari bekisting konvesional  menjadi  bekisting  semi  sistem terletak  pada  penggunaan  ulang  bekisting  itu sendiri.    Material  yang  dibutuhkan  untuk bekisting  semi  sistem  adalah  : Scaffolding
(perancah) , U-Head  ,  Vertical  support  tube  , Horizontal  support  tube  ,  Jack  base  ,  Joint  pin  , Alat-alat pendukung

## Bekisting sistem
Bekisting sistem atau disebut juga bekisting full system adalah  bekisting  yang  mengalami perkembangan  lebih  lanjut  kesebuah bekisting universal yang dengan segala kemungkinannya dapat  digunakan  pada  berbagai  macam bangunan, penggunaan bekisting sistem bertujuan  untuk  penggunaan  ulang  pakai. Pelaksanaan  bekisting  sistem  lebih  cepat dibandingkan  dengan  bekisting  konvensional dan  semi  sistem  karena  komponen-komponen bekisting sistem sudah ada ukuran standarnya. Pembiayaan  bekisting  sistem  pada  awalnya dapat  dikatakan  mahal,  tetapi  dengan  adanya pelaksanaan yang relatif singkat dan penggunaan  berulang  kali,  maka  penambahan biaya tidak terlalu mengikat.
Alat  bekisting  balok : Hollow 50.50 ,  Double siku Tie  rod T  dan Wing  nut ,  Suri Hollow , Batang horizontal, Jack base, Double wing Komponen  bekisting  plat  lantai : Plywood phenolic 15  mm, Hollow 50.50, U-head, Batang horizontal  ,  Batang  vertical  ,  Batang  vertikal joint , Jack base .
Rekapitulasi Material & Peralatan.
NO Material Peralatan Bekisting metode semi sistem Bekisting metode sistem Bekesting  semis sistem & sistem 1 Kaso 5/7 Plywood phenolic 15 mm Excavator 2 Plywood 9 mm Kaso 5/7 Theodolite 3 Plywood 12 mm Hollow 50.50 Waterpass 4 Kawat baja/bendrat Balok 6/12 Tower Crane 5 Minyak Bekisting Double siku Air compressor 6 Paku 5 cm - 12 cm Tie rod T 7 Scaffolding standart Suri Hollow 8 Balok 6/12 Double wing 9 Sekur horizontal
Batang horizontal
10 Sekur vertikal Batang vertikal 11 Jack base Jack base 12 U-head 13 Sekur joint

## PEMBAHASAN
Perhitungan  kuantitas  pekerjaan  bekisting balok  metode  semi  sistem  dan  metode  system yang  ditinjau  pada  bangunan  gedung    lt.2  dan lt.3.
Perhitungan  kuantitas  bekisting  balok  metode sistem,  lantai  satu  dan  lantai  dua  sama  atau tipikal.  Metode  perhitugan  kuantitas  bekisting balok :
Tipe  balok  dalam  mili  meter  (mm)  ,  Ukuran balok  dalam  mili  meter  (mm)  :              Lebar  x Tinggi  ,  Lebar  balok  dalam  meter  (m)  ,  Tinggi balok dalam meter (m) :       Tinggi – Tebal pelat lantai ,  Panjang balok dalam meter (m), Jumlah balok,  Kuantitas  pengecoran  dalam  meter kubik (m³) , Luas dalam meter persegi (m²) :

## 1
𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛 × (𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 + 2 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) × 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ
Perhitungan kuantitas pekerjaan bekisting balok metode semi sistem lt.2.
No Beam Type Measurement (mm) Width High (m) Length Total Wide Information (m) (t1) (t2) (m) (m 2) 1 G-1 350 × 600 0.35 0.48 0.48 7.6 3 29.87 Main Beam .. ... 30 B-10 150 × 600 0.15 0.48 0.48 1.441 2 3.20 716.35
Perhitungan kuantitas bekisting balok metode semi sistem lt. 3.
No Beam Type Measurement (mm) Width High (m) Length Total Wide Informati on (m) (t1) (t2) (m) (m 2) 33 G-1 350 ×  600 0.35 0.48 0.48 7.6 3 29.87 Main Beam 67 B-32 350 ×  600 0.35 0.48 0.48 19.874 1 26.03 988.50
Perhitungan kuantitas bekisting balok lt. 2 atau lt. 3 metode sistem.
No Beam Type Measurement (mm) Width High (m) Length Total Wide Information (m) (t1) (t2) (m) (m 2) 1 B1 350  × 700 0.35 0.58 0.58 86.331 1 130.36
... .... 21 BW2 250  × 400 0.25 0.28 0.28 9.845 1 7.97 1,015.25
Perhitungan kuantitas pekerjaan bekisting pelat lantai metode semi sistem dan metode sistem lt.2 dan lt.3.
Luas dalam meter persegi (m²) :
1 𝐾𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ × (𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 + 𝐿𝑒𝑏𝑎𝑟 + 𝑇𝑒𝑏𝑎𝑙)
Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai lt. 2 metode semi sistem.
No Pelat lantaie Type Dimension (m) Length Total Wide Information (m) (m²) 1 S-1 2.83 x 0.12 3 8 47.56 Floor Pelat lantaie 2 S-1 2.9 x 0.12 7.6 9 95.58 t = 120 mm .. .... 35 S-2 1.2 x 0.12 2.8 1 4.12 557.83
Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai lt. 3 metode semi sistem.
No Pelat lantaie Type Dimension (m) Length Total Wide Information (m) (m²) 36 S-1 2.95 x 0.12 7.6 18 192.06 Pelat lantai Lantai 37 S-1 2.95 x 0.12 7.1 2 20.34 t = 120 mm .. .... 55 S-2 1.2 x 0.12 2.8 1 4.12 579.03
Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai metode sistem zone 1.
No Tipe plat Dimensi (mm) Jumlah (buah) Luas pekerjaan (m²) p l 1 S1 5850 2625 5 76.78 .. .. S4 800 3172 1 2.54 JUMLAH 373.82
Perhitungan kuantitas bekisting pelat lantai metode sistem zone 2.
No Tipe plat Dimensi (mm) Jumlah (buah) Luas pekerjaan (m²) p l
1 S1 2625 5850 5 76.78 .. .... S4 1434 700 1 1 JUMLAH 617.6
Jadi jumlah kuantitas bekisting pelat lantai, lt.2 atau lt.3 metode sistem adalah 991,4 m². Analisa  harga  satuan  per-m2  pekerjaan  bekisting  balok  dan  pelat  lantai  metode  semi  sistem  dan metode sistem lt.2 dan lt.3.
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok metode semi sistem lt.2.
Pekerjaan Balok Lantai 2 Kuantitas Satuan Harga / Upah Jumlah Ket 1 m² Pekerjaan Bekisting Balok Pemasangan Bekisting Balok a. Bahan 1 Kaso 5/7 1.000 btg Rp 40,000.00 Rp 40,000.00 2 Paku, baut-baut, dan kawat 0.400 kg Rp 10,000.00 Rp 4,000.00 3 Minyak Bekisting 0.200 ltr Rp 28,000.00 Rp 5,600.00 4 Balok 6/12 1.000 btg Rp 70,000.00 Rp 70,000.00 5 Plywood tebal 9 mm 0.350 Lbr Rp 180,000.00  Rp 63,000.00 6 Scaffolding standart 1 set 1.000 unit Rp 150,000.00  Rp  150,000.00 b. Tenaga Kerja 1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00 2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00 3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00 4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00 Pembongkaran Bekisting Balok a. Tenaga Kerja 1 Mandor 0.0133 Oh Rp 80,000.00 Rp 1,064.00 2 Kepala Tukang 0.0399 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,793.00 3 Tukang 0.1997 Oh Rp 65,000.00 Rp 12,980.50 4 Pekerja 0.3993 Oh Rp 47,000.00 Rp 18,767.10 Alat 1 Tower Crane 4 Hr Rp 200,000.00  Rp 1,572.65 Σ = Rp 427,197.2
Harga  satuan  per-m2  pekerjaan  bekisting  balok  lt.3  metode  semi  sistem  adalah    :      Rp.  426.977,9,- (beda di tower crane  )
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok metode sistem lt.2.
Pekerjaan Balok Lantai 2 Kuantitas Satuan Harga / Upah Jumlah Ket 1 m² Pekerjaan Bekisting Balok Pemasangan Bekisting Balok a. Bahan 1 Plywood phenolic 15 mm 0.35 m³ Rp 370,000.00 Rp 129,500.00 2 Kaso 5/7 1 btg Rp 40,000.00 Rp 40,000.00 3 Hollow 50.50 1 btg Rp 84,000.00 Rp 84,000.00 4 Balok 6/12 1 btg Rp 70,000.00 Rp 70,000.00 5 Double siku 1 set Rp 26,000.00 Rp 26,000.00 6 Tie rod T 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00 7 Suri Hollow 1 set Rp 30,000.00 Rp 30,000.00 8 Double wing 1 set Rp 30,000.00 Rp 30,000.00 9 Sekur horizontal 1 set Rp 54,500.00 Rp 54,500.00
10 Sekur vertikal 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00 11 Jack base 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00 b. Tenaga Kerja 1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00 2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00 3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00 4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00 Pembongkaran Bekisting Balok a. Tenaga Kerja 1 Mandor 0.0133 Oh Rp 80,000.00 Rp 1,064.00 2 Kepala Tukang 0.0399 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,793.00 3 Tukang 0.1997 Oh Rp 65,000.00 Rp 12,980.50 4 Pekerja 0.3993 Oh Rp 47,000.00 Rp 18,767.10 Alat 1 Tower Crane 3 Hr Rp 200,000.00 Rp 21,999.04 Σ = Rp 654,023.6
Harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting balok lt.3 metode sistem adalah :    Rp. 683.523,6,- (beda di sekur vertikal)
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting pelat lantai metode semi sistem lt.2.
Pekerjaan Pelat Lantai Lantai 2 Kuantitas Satuan Harga / Upah Jumlah Ket 1 m² Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Pelat Lantai Pemasangan Bekisting Plat a. Bahan 1 Kaso 5/7 1.000 btg Rp 40,000.00 Rp 40,000.00 2 Paku, baut-baut, dan kawat 0.400 kg Rp 10,000.00 Rp 4,000.00 3 Minyak Bekisting 0.200 ltr Rp 28,000.00 Rp 5,600.00 4 Balok 6/12 1.000 btg Rp 70,000.00 Rp 70,000.00 5 Plywood tebal 9 mm 0.350 Lbr Rp 180,000.00 Rp 63,000.00 6 Scaffolding standart 1 set 1.000 unit Rp 150,000.00 Rp 150,000.00 b. Tenaga Kerja 1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00 2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00 3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00 4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00 Pembongkaran Bekisting Plat a. Tenaga Kerja 1 Mandor 0.0133 Oh Rp 80,000.00 Rp 1,064.00 2 Kepala Tukang 0.0399 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,793.00 3 Tukang 0.1997 Oh Rp 65,000.00 Rp 12,980.50 4 Pekerja 0.3993 Oh Rp 47,000.00 Rp 18,767.10 Alat 1 Tower Crane 4 Hr Rp 200,000,000.00 Rp 1,711.63 Σ = Rp 427,336.2
Harga  satuan  per-m2  pekerjaan  bekisting  lantai,  lt.3  metode  semi  sistem  adalah    :      Rp.  425.270,6,- (beda di tower crane)
Analisa harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting pelat lantai metode sistem lt.2.
Pekerjaan Pelat Lantai Lantai 2 Kuantitas Sat uan Harga / Upah Jumlah Ket 1 m² Pekerjaan Bekisting Pelat Lantai Pemasangan Bekisting Plat a. Bahan 1 Plywood phenolic 15 mm 0.040 m³ Rp 370,000.00 Rp 14,800.00 2 Hollow 50.50 1 btg Rp 84,000.00 Rp 84,000.00 3 U-head 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00 4 Sekur horizontal 1 set Rp 54,500.00 Rp 54,500.00 5 Sekur vertikal 1 set Rp 54,500.00 Rp 54,500.00 6 Sekur  joint 1 set Rp 25,000.00 Rp 25,000.00 7 Jack base 1 set Rp 25,000.00 25,000.00 b. Tenaga Kerja 1 Mandor 0.033 Oh Rp 80,000.00 Rp 2,640.00 2 Kepala Tukang 0.033 Oh Rp 70,000.00 Rp 2,310.00 3 Tukang 0.330 Oh Rp 65,000.00 Rp 21,450.00 4 Pekerja 0.660 Oh Rp 47,000.00 Rp 31,020.00 Pembongkaran Bekisting Plat a . Tenaga Kerja 1 Mandor 0.0122 Oh Rp 75,000.00 Rp 915.00 2 Kepala Tukang 0.0366 Oh Rp 65,000.00 Rp 2,379.00 3 Tukang 0.1831 Oh Rp 60,000.00 Rp 10,986.00 4 Pekerja 0.3661 Oh Rp 45,000.00 Rp 16,474.50 Alat 1 Tower Crane 2 Hr Rp 200,000,000.00 Rp 21,999.04 Σ = Rp 392,973.5
Jadi harga satuan per-m2 pekerjaan bekisting pelat lantai, lt.3 metode sistem adalah  :   Rp. 392.973,5,- Rencana anggaran biaya per-m2 pekerjaan bekisting metode semi sistem & sistem pada lt.2 dan lt.3.
No Work Description Unit Unit Price Unit Price 1 Balok Lantai 2 m² Rp 427,197.25 Rp 654,023.638 2 Balok Lantai 3 m² Rp 426,977.95 Rp 683,523.638 3 Plat Lantai 2 m² Rp 427,336.23 Rp 392,973.538 4 Plat Lantai 3 m² Rp 425,270.64 Rp 392,973.538 Σ = Rp 1,706,782.06 Rp 2,123,494.353
Analisa waktu pelaksanaan pekerjaan bekisting balok metode semi sistem (SS) dan metode sistem (s) lt.2 dan lt.3.
SS lt.2         S lt. 2    SS lt.3         S lt. 3 NO. Description Time (menit) Time (menit) Time (menit) Time (menit) 1 Loading time - Siapkan material dan peralatan. 285.3 238.3 305.3 245.4 2 Installing time - Pemasangan landasan  jack base 264.2 217.2 304.2 224.4 - Pemasangan  jack base 267.3 246.3 307.3 228.5 - Pemasangan scaffolding 384.2 337.2 414.2 345.3 - Pemasangan cross brace 271.3 224.3 301.3 232.5 - Pengaturan scaffolding  sesuai marking 298.7 258.7 338.7 258.9 - Penguat/ di paku  posisi kaki jack base pada landasan 242.2 231.5 282.2 213.4 - Pasang  pipe support 274.0 226.0 304.0 235.0 - Pemasangan U-head 263.2 211.7 303.2 222.5 - Pemasangan skur horizontal 266.4 255.8 306.4 266.7 - Pemasangan skur diagonal 268.7 247.6 308.7 238.8 - Pemasangan landasan untuk bekisting balok 264.0 223.0 304.0 225.0 - Pemasangan cetakan / form work balok 440.3 390.1 480.3 400.3 - Pengecekan elevasi dengan alat theodolite 277.4 216.3 317.4 237.5 3 Opening time - Pelepasan cetakan / form work balok 256.2 201.1 306.2 212.3 - Pelepasan landasan untuk bekisting balok 252.4 201.3 302.4 213.4 - Pelepasan skur diagonal 262.4 211.3 212.4 224.5 - Pelepasan skur horizontal 274.6 253.3 224.6 265.5 - Pelepasan U-head 259.2 208.1 219.2 219.2 - Pelepasan pipe support 262.6 251.1 282.6 262.5 - Pelepasan cross brace 282.6 231.5 272.6 242.7 - Pelepasan jack base 263.2 212.1 313.2 245.6 - Pelepasan landasan  jack base 259.4 208.3 309.4 259.5 4 Repairing and clearing Time - Perbaikan 255.2 205.1 305.2 217.2 - Pembersihan 241.7 201.6 291.7 213.7 Total (menit) 6936.7 5908.8 7616.7 6150.3 Waktu yang dibutuhkan per-m2 (menit) 8.1 5.8 8.9 6.1
Analisa waktu pelaksanaan pekerjaan bekisting pelat lantai metode semi sistem dan metode sistem lt.2 dan lt.3.
SS lt.2       S lt. 2    SS lt.3      S lt. 3 NO. Description Time (menit) Time (menit) Time (menit) Time (menit) 1 Loading time - Siapkan material dan peralatan. 175.3 223.1 225.3 231.1 2 Installing time - Pemasangan landasan  jack base 154.2 203.6 204.2 205.7 - Pemasangan  jack base 167.3 205.2 217.3 221.6 - Pemasangan scaffolding 274.2 326.4 364.2 314.0 - Pemasangan cross brace 161.3 214.6 251.3 227.4 - Pengaturan scaffolding  sesuai marking 188.7 235.8 238.7 235.1
- Penguat/ di paku  posisi kaki jack base pada landasan 132.2 197.3 182.2 214.3 - Pasang  pipe support 164.0 215.0 214.0 212.8 - Pemasangan U-head 153.2 204.8 203.2 204.1 - Pemasangan skur horizontal 156.4 246.7 206.4 273.8 - Pemasangan skur diagonal 158.7 206.5 208.7 236.1 - Pemasangan landasan untuk bekisting balok 154.0 208.0 204.0 208.2 - Pemasangan cetakan / form work balok 330.3 386.4 280.3 381.5 - Pengecekan elevasi dengan alat theodolite 167.4 203.5 117.4 204.1 3 Opening time - Pelepasan cetakan / form work balok 146.2 196.5 196.2 251.6 - Pelepasan landasan untuk bekisting balok 142.4 196.9 192.4 191.5 - Pelepasan skur diagonal 152.4 205.4 102.4 201.6 - Pelepasan skur horizontal 164.6 245.1 114.6 242.9 - Pelepasan U-head 149.2 195.2 199.2 188.1 - Pelepasan pipe support 152.6 247.8 9.6 231.7 - Pelepasan cross brace 172.6 220.6 122.6 232.4 - Pelepasan jack base 153.2 209.3 103.2 202.3 - Pelepasan landasan  jack base 149.4 196.2 99.4 198.2 4 Repairing and clearing Time - Perbaikan 145.2 187.4 135.2 194.2 - Pembersihan 131.7 181.4 101.7 183.5 Total (menit) 4196.7 5558.7 4493.7 5687.8 Waktu yang dibutuhkan per-m2 (menit) 7.4 5.6 7.9 5.7
Analisa  tenaga  kerja  pada  pelaksanaan pekerjaan  bekisting  balok  dan  pelat  lantai metode semi sistem dan metode sistem lt.2 dan lt.3.
Pada analisa tenaga kerja ini, untuk mendapatkan hasil tenaga kerja yang dibutuhkan,  antara  kuantitas  bekisting  semi sistem  dijumlah  dengan  vkuantitas  bekisting sistem lalu dirata-ratakan.
Bekisting balok lt. 2 - Kuantitas pekerjaan  balok  :  Bekisting metode semi sistem =    716,35  m²    ; Bekisting metode sistem  = 1.015,25 m²
- Rata-rata  kuantitas  yang  di  butuhkan  = ((716.35 + 1.015,25) / 2) = 865,80 m²
- Waktu effetif / hari
: 8 jam
- Waktu yang di butuhkan  : Bekisting metode semi sistem
=  8.1  menit/m2;
Bekisting metode sistem  = 5.8 menit/m2
- Rata-rata  waktu  yang  di  butuhkan  :  ((8,1  + 5,8)  /  2)      =  6,9  menit/m2  x    865,80  m²  = 6017,3 menit      =  100,28 jam
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan bekisting balok = 0,77 m2/orang/jam - Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan  pekerjaan  bekisting  balok adalah  : 865,80 :  0,77  :  100,28 =  11,2  ~ 12 orang
Bekisting balok lt. 3 - Kuantitas pekerjaan  balok  :  Bekisting metode semi sistem =    988,50  m²    ; Bekisting metode sistem  = 1.015,25 m²
- Rata-rata  kuantitas  yang  di  butuhkan  = ((988.50 + 1.015,25) / 2) = 1001,80 m²
- Waktu effetif / hari : 8 jam
- Waktu yang di butuhkan  : Bekisting metode semi sistem =  8.9  menit/m2;
Bekisting metode sistem  = 6,1 menit/m2
- Rata-rata  waktu  yang  di  butuhkan  :  ((8,9  + 6,1)  /  2)      =  7,5  menit/m2  x    1001,80  m²  = 7513,5 menit      =  125,2 jam
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan bekisting balok = 0,77 m2/orang/jam
- Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan  pekerjaan  bekisting  balok adalah  : 1001,80 :  0,77  :  125,2 =  10,39  ~ 11 orang
Bekisting pelat lantai lt. 2 - Kuantitas pekerjaan  pelat  lantai  :  Bekisting metode semi system =  557,83 m² ; Bekisting metode sistem
= 991,4   m²
- Rata-rata  kuantitas  yang  di  butuhkan
((557,83 + 991,4) / 2)
=   774,6 m²
- Waktu effektif / hari
: 8 jam
- Waktu yang di butuhkan  :
Bekisting
metode semi sistem
=  7,4  menit/m2  ; Bekisting metode sistem  = 5,6 menit/m2
- Rata-rata waktu yang di butuhkan
:
((7,4 + 5,6) / 2)   = 6,5 menit/m2 x  774,6 m² =  5034,9 menit      =      83,9 jam
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan bekisting pelat lantai : 1,11 m2/orang/jam - Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan bekisting pelat lantai adalah  : 774,6 :  1,11:  83,9 =  8,3  ~ 9 orang
pelat lantai lt. 3
- Kuantitas pekerjaan  pelat  lantai  :  Bekisting metode semi system = 579,03 m² ; Bekisting metode sistem =  991,4   m²
- Rata-rata  kuantitas  yang  di  butuhkan    :
((579,03 + 991,4) / 2) :        785,21 m²
- Waktu effektif / hari : 8 jam
- Waktu yang di butuhkan   : Bekisting metode semi sistem =  7,9  menit/m2  ;
Bekisting metode sistem  = 5,7 menit/m2
- Rata-rata waktu yang di butuhkan
:
((7,9 + 5,7) / 2)   = 6,8 menit/m2 x  785,21 m² =  5339,4 menit      =      88,9 jam
- Produktivitas tenaga kerja pekerjaan bekisting pelat lantai : 1,11 m2/orang/jam - Jadi kebutuhan tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan bekisting pelat lantai adalah    :  785,21  :    1,11:    88,9  =    7,9    ~  8 orang
Kebutuhan tenaga kerja.

## KESIMPULAN
Biaya  antara  pekerjaan  bekisting  metode sistem  lebih  mahal  dibandingkan  dengan bekisting metode semi sistem.
Waktu pekerjaan bekisting metode sistem lebih cepat  penyelesaiannya  dibandingkan  metode semi  sistem.  Jadi  bekisting  metode  sistem dipakai  atau  dipilih  apabila  proyek  konstruksi dituntut    untuk  lebih  cepat  dan  perusahaan mendapatkan  proyek  yang  sama  /  berulang- ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Husen,  A.  2009. Manajemen  Proyek Perencanaan, Penjadwalan, & Pengendalian Proyek , Yogyakarta : ANDI.
2. Ibrahim,  B.  2007. Rencana  dan  Estimate Real of Cost , Jakarta : Bumi Aksara.
3. M. Novian, suryoreso. 1997. Efesiensi pekerjaan Acuan dan perancah pada
Industri Konstruksi . Politeknik ITB: Bandung.
4. SNI.  2008. Analisa  Biaya  Konstruksi
Bangunan Gedung dan Perumahan
Pekerjaan Beton , Bandung : BSN.
5. Soedrajat, A. 1984. Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan , Bandung : Nova.
6. Wigbout, F.Ing, 1992. Pedoman Tentang
Bekisting (Kotak Cetak) . Erlangga. Jakarta.