## ANALISA PERBANDINGAN BIAYA DAN WAKTU  METODE KOSTRUKSI TOP-DOWN DAN BOTTOM-UP PADA PEKERJAAN BASEMENT GEDUNG  TENTREM SEMARANG
* Sabdo Tri Manggolo 1 Antonius 2 , Kartono Wibowo 3 , 1,2,3 Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
*) Email: sabdomanggolo@gmail.com

## ABSTRACT
Tentrem Semarang Building is one of the tallest buildings in Semarang with 4 basement floors and 17 top floors. The construction of basements in high-rise buildings is currently being carried out a lot, one of the factors is due to the limited land to be built, in general, the construction of basements is used for parking lots. The basement to be built has different depths and conditions, so it takes the right method according to the conditions in the field. There are 2 methods for implementing basement construction, namely bottom-up and top-down. In the basement structure work of the existing Tentrem Semarang Building construction project, the basement construction used  the  bottom-up  construction  method.  In  this  study,  the  method  will  be  modified  using  the  top-down  construction  method. Information regarding work methods, worker productivity was obtained by interviewing field supervisors from the owner, interviews with supervisors from the main contractor and direct field observations. Calculation of costs and time is carried out by analyzing the capacity  and  productivity  of  labor  and  heavy  equipment,  comparing  the  normal  time  with  the  time  after  changes  in  construction methods. The results of the modification of the construction method using the top-down construction method for the basement structure of the Tentrem Semarang Building project took 510 days to complete and cost IDR 205,059,861,826. Whereas for the bottom-up method it takes 685 days with a total cost of IDR 253,609,405,225. The application of the Top-Down method to the implementation of the basement structure of the Tentrem Semarang building project is more effective and efficient than the implementation of the Bottom-Up method and produces a time effectiveness value of 25.55% and a cost efficiency of 19.14% compared to the Bottom-Up method.

## Keyword: bottom-up, top-down, basement, implementation method, cost, time

## ABSTRAK
Abstrak Gedung Tentrem Semarang merupakan salah satu gedung tinggi di Semarang dengan 4 lantai basement dan 17  lantai atas. Pembangunan basement pada gedung bertingkat saat ini sangat banyak dilakukan salah satu faktornya karena terbatasnya lahan yang akan  dibangun,  pada  umumnya  pembangunan  basement  difungsikan  untuk  lahan  parkir.  Basement  yang  akan  dibangun  memiliki kedalaman dan kondisi yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan metode yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. Metode untuk pelaksanaan  pembangunan  basement  terdapat  2  cara,  yaitu  bottom-up  dan  top-down.  Pada  pekerjaan  struktur  basement  proyek pembangunan Gedung Tentrem Semarang eksisting pembangunan basement digunakan metode konstruksi bottom-up. Pada penelitian ini metode tersebut akan di modifikasi menggunakan metode konstruksi top-down. Informasi mengenai metode kerja, produktivitas pekerja ini didapat dengan wawancara pihak pengawas lapangan dari pihak owner, wawancara dengan supervisor dari kontraktor utama dan pengamatan langsung dilapangan. Perhitungan biaya dan waktu dilakukan dengan menganalisa kapasitas dan produktivitas tenaga kerja dan alat berat, membandingkan waktu normal dengan waktu setelah perubahan metode konstruksi. Hasil dari modifikasi metode konstruksi dengan menggunakan metode konstruksi top-down pada pekerjaan struktur basement proyek Gedung Tentrem Semarang ini membutuhkan waktu pelaksanaan selama 510 hari dan menghabiskan biaya sebesar Rp  205.059.861.826. Sedangkan untuk metode bottom-up dibutuhkan waktu selama 685 hari dengan total biaya Rp 253.609.405.225. Penerapan metode Top-Down pada pelaksanaan struktur basement proyek gedung Tentrem Semarang lebih efektif dan efisien dibanding pelaksanaan dengan metode Bottom-Up dan menghasilkan nilai efektivitas waktu sebesar 25,55% dan efisiensi biaya 19,14% dibanding metode Bottom-Up. .
Kata kunci: bottom-up, top-down, basement, metode pelaksanaan, biaya, waktu

## 1. PENDAHULUAN
Mengingat  pesatnya  perkembangan  bangunan  basement/  bawah  tanah  disertai  dengan  semakin  terbatasnya  lahan, pekerjaan  galian  dalam  di  perkotaan  menjadi  semakin  banyak  dengan  dimensi  yang  semakin  besar  maka mempertimbangkan  dampak  lingkungan  selama  proses  konstruksi  menjadi  semakin  penting.  Penggalian  yang  dalam berdampak signifikan terhadap tekanan tanah dan berakibat pada deformasi tanah disekitarnya. Ketika pekerjaan galian basement  dilakukan  di  tengah  pemukiman,  dekat  dengan  bangunan  atau   fasilitas  bawah  tanah  maka  memilih metode konstruksi  yang  tepat  menjadi  sangat  penting  untuk  menjaga  agar  layanan  dan  fasilitas  bangunan  yang  dekat  dengan lokasi penggalian tidak terganggu.
Metode  yang  seringkali  digunakan  dalam  pekerjaan  basement  adalah  metode  bottom-up  yaitu  denngan  melakukan penggalian tanah sesuai dengan kedalaman rencana sekaligus pekerjaan perkuatan tebing galian baru dilakukan pekerjaan konstruksi pondasi sampai ke atap gedung.
Selain itu metode top-down juga sudah dikembangkan dan mulai diterapkan pada proyek konstruksi bangunan gedung. Pada metode top-down ini pekerjaan konstruksi slab, balok dan kolom pada basement dilakukan beriringan dengan galian,
sehingga  slab  pada  basement  skaligus  berfungsi  sebagai  strutting/penahan  tebing  galian.  Pada  saat  yang  bersamaan pekerjaan struktur atas bisa dilakukan sehingga waktu pekerjaan bisa lebih singkat
Proyek Gedung Tentrem semarang yang terletak di jalan Gajahmada Nomor 123 semarang khususnya pada pekerjaan basement. Gedung Tentrem semarang ini direncanakan memiliki 4 basement, 6 lantai podium dan 2 tower yang masing- masing tower terdiri dari 11 lantai. Lokasi proyek yang berada di tengah tengah pemukinam dan pusat kota membuat resiko terhadap bangunan sekitar pada saat pekerjaan galian menjadi sangat tinggi.
Pada proyek yang sekarang dengan metode pelaksanaan bottom-up ,peneliti melihat ada beberapa kekurangan dari metode tersebut apabila dibandingkan dengan metode Top Down diantaranya :
1. Pekerjaan struktur basement baru bisa dimulai setelah semua pekerjaan perisiapan terutama pekerjaan galian dan strutting  horizontal  selesai.  Berbeda  dengan  metode  Top  Down  pekerjaan  struktur  Basement  1  dapat  langsung dikerjakan beriringan dengan galian basement 1 sampai basement 4 sehingga dapat memangkas waktu pekerjaan yang juga akan berpenaruh pada biaya pelaksanaan.
2. Pada Metode Bottom Up memerlukan Strutting baja horizontal sebanyak 4 layer berbeda dengan metode Top Down dengan memanafaatkan pekerjaan stuktur yang mengikuti galian yang dapat berfungsi sekaligus sebagai penahan tebing Galian sehingga biaya pekerjaan strutting dapat di minimalkan.
3. Pada  Metode  Bottom-up  kingpost  yang  tidak  dijadikan  kolom  nantinya  harus  di  bobok  dan  dibuang  akantetapi pembobokan baru bisa dilakukan setelah struktur basement 4 sampai basement 1 selesai dikerjakan sehingga struktur basement dapat berfungsi sebagai pengganti strutting horizontal. Hal ini mengakibatkan pekerjaan pengecoran pelat dan balok  basement harus di tinggal  pada  area  kingpost  sampai  kingpost dapat di  bobok  sehingga  menimbulkan banyak sekali lubang bekas kingpost pada pelat dan balok disetiap lantai Basement yang harus di selesaikan dan mengakibatkan  beberapa  masalah  mutu  yang  di  indikasi  dapat  menambah  waktu  dan  biaya  tambahan  pada  saat perapihan dan pemeliharaan cacat mutu.
Berdasarkan beberapa hal yang disebutkan di atas melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian Pada pekerjaan basement Gedung tentrem semarang. Peneliti akan membandingkan metode Bottom-up dengan metode Top-down pabila diterapkan di proyek Gedung Tentrem Semarang maka dibuatlah penelitian yang berjudul Analisa  Perbandingan Biaya dan Waktu Metode Top-down Dan Bottom up Pada Pekerjaan Basement Proyek Gedung Tentrem Semarang.

## Tinjauan Pustaka

## Metode Bottom Up
Pada  metode  bottom  up,  pekerjaan  galian  dilaksanakan  terlebih  dahulu  bersamaan  pekerjaan  strutting  sampai  dengan kedalaman  yang  direncaanakan  barulah  pekerjaan  struktur  bisa  dikerjakan.  Raft  foundation  dicor  terlebih  dahulu, kemudian struktur basement diselesaikan dari bawah ke atas. (Asiyanto, 2008).
Setelah pekerjaan sistem strutting selesai dan galian sudah sampai pada level dasar pondasi, pekerjaan konstruksi pondasi dimulai dan dilanjutkan dengan konstruksi kolom dan pelat pada setiap tingkat basement. Selain itu, konstruksi bangunan atas dimulai seperti pekerjaan konstruksi pada umumnya.
Sistem strutting tersebut digunakan sebagai penahan sementara retainingwall pada basement, dan akan digantikan oleh balok dan pelat lantai yang akan berfungsi sebagai penahan lateral permanen dinding tersebut.

## Metode Top Down
Pada metode konstruksi top down, pelaksanaan  pekerjaan super struktur dilakukan beriringan dengan pekerjaan struktur basement  yang  dimulai  dari  atas  ke  bawah  sampai  pada  basement  paling  bawah.  Selama  proses  pekerjaan  struktur basement, struktur plat dan balok di topang oleh king post. (Thompson, 2008).
Pekerjaan  pengeboran  dinding  penahan  tanah  dikerjakan  bersama  dengan  pekerjaan  pengeboran  pondasi  bored  pile. Sebelum melakukan pengeboran, guide wall harus disiapkan trlebih dahulu untuk jalur dinding penahan tanah yang akan dibuat.  Setelah  pelaksanaan  dinding  penahan  tanah  selesai,  dilanjutkan  dengan  pembangunan  dinding  penahan  tanah, tergantung dari jenis dinding penahan tanah yang digunakan dalam proyek. Selanjutnya pekerjaan bored pile dan king post dikerjakan,instal baja king post dilakukan setelah pengecoran bored pile selesai, king post dimasukan kedalam lubang bored pile sesaat setelah pengecoran sebelum beton mulai mengeras.
Bila struktur lat dan balok telah selesai di cor selajutnya baja king post di cor dijadikan kolom permanen. Void sebagai akses galian lantai basement yang digunakan untuk pengangkutan tanah galian ditutup kembali (Chew Yit Lin, 2009)

## 2. METODE
Tahapan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Primer dan Sekunder)
2. Analisa Metode Pelaksanaan ( Bottom-up dan Top-down )
3. Analisa Waktu Pelaksanaan ( Bottom-up dan Top-down )
4. Analisa Biaya Pelaksanaan ( Bottom-up dan Top-down )
5. Analisa Perbandingan
6. Kesimpulan dan Saran

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Data Umum Proyek
Gedung Tentrem Semaran yang terletak di Jalan Gajahmada Semarang  ini terdiri dari 4 lantai basement , 6 lantai podium dan 11 lantai tower hotel dan 11 lantai tower apartemen  . Luas total dari bangunan tersebut adalah 90,148 m2 dan total tinggi bangunan 91.6 m (elv-15.00 s/d elv +76.60).
Elevasi galian basement pada proyek ini mencapai elevasi – 17.5 meter. Sistem galian tanah yang dilakukan adalah galian dengan  penahan  strutting  Horizontal  dikarenakan  pekerjaan  basement  proyek  ini  dilakukan  pekerjaan  galian  sampai kedalaman dasar pondasi dahulu, sehingga memerlukan dinding penahan tanah yang cukup kuat.

## Metode konstruksi Bottom-Up
Tahapan pelaksanaan metode konstruksi bottom-up pada pekerjaan basement Proyek Gedung Tentrem Semarang adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Dinding Penahan Tanah dan Borepile
3. Pekerjaan Capping Beam
4. Pekerjaan Dewatering
5. Pekerjaan Galian Basement dan Pekerjaan Strutting
6. Pekerjaan Pile cap dan Fondasi Raft
7. Pekerjaan Struktur Basement

## Pekerjaan dinding penahan tanah
Dinding Penahan Tanah yang Digunakan dalam proyek gedung Tentrem adalah secant pile yang terdiri dari secondary pile dan primary pile . Berikut adalah data teknis dari secant pile dan primary pile dari proyek gedung tentrem semarang Ø tiang secondary pile
: 880 mm Ø tiang primary pile
: 880 mm
Kedalaman
:  33  m
Alur pengerjaan dinding penahan tanah bisa dilihat pada gambar berikut :

## Pekerjaan pondasi bored pile dan king post
Pada proyek pembangunan Gedung Tentrem Semarang direncanakan menggunakan pondasi 832  titik pile  dengan rincian sebagai berikut :
1. Bored Pile Ø 1000 mm panjang pile 23 m = 567   titik pile 2. Bored Pile Ø 800 mm panjang pile 26 m = 19 titik pile 3. Bore Pile Tambahan Ø 1000 mm panjang pile 32 m = 53 titik Pile 4. Bore Pile Tambahan Ø 1000 mm panjang pile 27 m = 22 titik Pile 5. Bore Pile Tambahan Ø 1000 mm panjang pile 36 m = 74 titik Pile 6. King Post Ø 800 mm panjang pile 25,5 m
= 97 titik pile
Alur pengerjaan bored pile adalah sebagai berikut :
Gambar 2. Alur pengerjaan bored pile

## Pekerjaan galian
Pekerjaaan galian pada proyek dilakukan untuk pembangunan struktur Basement dan fondasi pile cap. Pekerjaan galian dilaksanakan setelah pekerjaan dinding penahan tanah dan bored pile selesai dilakukan. Adapun kedalaman galian yang dibutuhkan yaitu 17.7 m. Pekerjaan galian menggunakan metode open cut. Pada Proyek ini pekerjaan galian layer pertama dilakukan sampai elevasi  -5.1 meter diikuti dengan pemasangan baja strutting pada elevasi  -4.1 meter yang bertujuan untuk menambah kekuatan dinding penahan tanah dalam menahan beban horizontal dari tebing galian.

## Pekerjaan Pondasi Pile Cap
Pekerjaan struktur bawah gedung tentrem yang pertama dikerjakan adalah pekerjaan pondasi pile cap . Dengan ketebalan 2,5 m

## Pekerjaan struktur plat dan balok
Struktur plat basement pada proyek gedung tentrem semarang menggunakan kombinasi struktur plat balok dan drop panel

## Metode Konstruksi Top Down
Dalam pelaksanaan metode Top-Down terdapat tahapan tahapan pekerjaan sebagai berikut:
1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan secant Pile dan Pekerjaan Bore pile dan install baja Kingpost 3. Pekerjaan Capping Beam
4. Pekerjaan dewatering
5. Pekerjaan Galian Layer 1 – Pekerjaan Struktur Ground Floor
6. Pekerjaan Galian Layer 2 – Pekerjaan Struktur Basement 1
7. Pekerjaan Galian Layer 3 – Pekerjaan Struktur Basement 2
8. Pekerjaan Galian Layer 4 – Pekerjaan Struktur Basement 3
9. Pekerjaan Galian Layer 5 – Pekerjaan Struktur Basement 4dan Pile cap

## Pekerjan dinding penahan tanah
Diding penahan tanah yang digunakan dalam metode Top-Down pada proyek tentrem direncanakan menggunakan secant pile dan capping beam, untuk proses dan urutan pekerjaan sama dengan metode Bottom-up

## Pekerjaan bored pile dan king post
Pada Metode Top-down pondasi bore pile yang digunakan sama dengan metode bottom-up hanya saja untuk pekerjaan kingpost pada metode top-down menggunakan baja H-Beam yang diposisikan pada setiap kolom yang nantinya berfungsi sebagai penopang plat lantai basement pada saat proses galian berlangsung. Rencana pekerjaan bored pile dan kingpost adalah sebagai berikut :
1.  Bored Pile Ø 1000 mm panjang pile 23 m = 567   titik pile 2.  Bored Pile Ø 800 mm panjang pile 26 m = 19 titik pile 3.  Bore Pile Tambahan Ø 1000 mm panjang pile 32 m = 53 titik Pile 4.  Bore Pile Tambahan Ø 1000 mm panjang pile  27 m = 22 titik Pile
5.  Bore Pile Tambahan Ø 1000 mm panjang pile  36  m = 74 titik Pile 6.  King Post H beam 400x400x21x21 = 150 titik

## Pekerjaan Galian dan Struktur Plat Ground Floor
Setelah pekerjaan bored pile dan kingpost selesai selanjutnya dilakukan pekerjaan galian dan pekerjaan  struktur pelat groud floor yang dibagi menjadi 3 zona dan dikerjakan berdasarkan urutan zona seperti gambar berikut :
Gambar 3 Pembagian Zona Galian Basement dan Pekerjaan struktur Basement
Pekerjaan struktur pelat lantai ground floor dimulai dari zona A dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

## Pekerjaan Struktur Pelat Lantai Basement I, Basement II dan Basement III
Setelah beton pelat dan balok ground floor mencapai umur 7 hari maka bekisting dilepas mulai dari zona A untuk memulai pekerjaan struktur basement 1 dengan rincian ekerjaan sebagai berikut:
1. Pekerjaan galian pada zona A sampai  elevasi dasar  pelat lantai basement 1 yang berada pada elv - 5.23  .
2. Pelepasan bekisting GF zona B dilanjutkan galian sampai elevasi yang sama dengan zona A, bersamaan dengan pekerjaan galian zona B, pekerjaan bekisting, pembesian dan pengecoran zona A basement 1 dilakukan .
3. Setelah galian zona B selesai dilanjutkan dengan pekerjaan bekisting , pembesian dan pengecoran zona B, dalam waktu yang sama pekerjaan galian basement 1 zona C dilakukan.
4. Setelah pekerjaan galian basement 1 zona C selesai. Pekerjaan bekisting, pembesian dan Pengecoran B1 Zona C dilakukan.
5. Setelah  pekerjaan  Cor  Basement  1  selesai  dilakukan  secara  menyeluruh  dilaanjutkan  pekerjaan  galian  dan pekerjaan struktur plat basement 2 sampai dengan basement 4 dengan alur pekerjaan yang sama.

## Pekerjaan Struktur Pelat lantai dan Pile Cap Basement IV
Pekerjaan  struktur  pelat  dan  pile  cap  basement  4  dilakukan  setelah  pekerjaan  struktur  plat  lantai  basement  3  selesai dilaksanakan. Tahapan pelaksanaanya adalah sebagai berikut:
1. Pekerjaan Galian basement 4 zona A sampai pada kedalaman elv – 16,00 pada area plat dan elv -17,50 pada area Pile Cap.
2. Pekerjaan bobokan/pemotongan kepala bore pile sampai dengan elevasi dasar pile cap pada elv -17,50 dengan menyisakan tulangan yang nantinya berfungsi sebagai tulangan penyalur antara bore pile dan pile cap.
3. Pekerjaan  dewatering  terus  dilakukan  selama  proses  pekerjaan  struktur  basement  untuk  mengantisipasi genangan air pada area kerja,
4. Pengecoran lantai kerja dengan beton B0 setebal 50mm sebagai landasan pembesian pelat lantai dan pile cap,
5. Pembesian pelat lantai basement 4 dan pile cap,
6. Pengecoran

## Pekerjaan Kolom
Pekerjaan kolom dimulai dari pekerjaan pembesian yang dapat dimulai pada saat pelat lantai selesai di cor dan stek kolom telah dipersiapkan pada saat pembesian dan pengecoran pelat lantai.

## Analisa Waktu
Analisa waktu pekerjaan dilakukan untuk memperkirakan waktu yang  dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam proyek konstruksi. Perhitungan waktu dilakukan dengan membagi volume dari masing masing pekerjaan dengan produktivitas pekerjaan .
Tabel 1 . Produktivitas pekerjaan No. Uraian Pekerjaan Produktivitas Satuan 1 Striping / Perataan tanah / Pembersihan Lokasi 1630 m2/hari 2 Pengeboran Bored Pile 287 m'/hari 3 Pembesian Bored Pile 13.670 kg/hari 4 Pengecoran Bored Pile 133 m3/ hari 5 Instal Baja Kingpost 18.662 kg/hari 6 Bekisting Caping Beam 18 m2/hari 7 Besi Caping Beam 667 kg/hari 8 Beton Capping Beam 17 m3/ hari 9 Pekerjaan Galian 691,0 m3/hari 10 Bekisting plat lantai 560 m2/hari 11 Besi plat lantai 13.100 kg/hari 12 Pengecoran plat lantai 240 m3/hari 13 Bekisting kolom , core wall , tangga, dan Ramp 196 m2/hari 14 Besi kolom, core wall, tangga, dan Ramp 13.100 kg/hari 15 Pengecoran kolom , core wall , tangga, dan Ramp 192 m3/hari 16 Bobok kepala borepile 20 titik/hari 17 Lantai kerja tebal 5 cm pada 'bawah plat lantai B4, Pile Cap dan Balok BS-1 13 m3/hari 18 Bekisting batako pada pile cap 70 m2/hari 19 Bekisting Precast Pada Pile cap 53 m2/hari 20 Bekisting Biasa pada Caping Beam dan Retaining wall Luar 18 m2/hari 21 Bekisting fair face pada retaining wall 196 m2/hari 22 Pekerjaan Bobok Kepala Bored Pile 20 Titik/hari 23 Pekerjaan Bobok King Post 4 Titik/hari 24 Pekerjaan Pengecoran Lubang bekas King Post 10 Titik/hari
Dari hasil analisa menggunakan microsoft project didapatkan durasi pekerjaan pada metode top down adalah 510 hari dan pada metode bottom up adalah 685 hari.

## Analisa Biaya
Analisa  biaya  dilakukan  dengan  mengalikan  volume  setiap  pekerjaan  dengan  harga  satuan  pekerjaan  .  Berdasarkan perhitungan  didapatkan biaya konstruksi untuk pekerjaan struktur  basement gedung tentrem dengan metode pelaksanaan Top Down adalah Rp   Rp205.059.861.826 sedangkan pelaksanaan dengan bottom up adalah Rp   253.609.405.225.

## Analisa perbandingan
Perbandingan biaya dan waktu pada metode top-down dan metode bottom-up. dapat dilihat pada tabel 4.4  sebagai berikut:
Tabel 2. Perbandingan Biaya dan pada metode top-down dan metode bottom-up
Metode Biaya Waktu Metode Bottom Up Rp 253.609.405.225 685 Metode Top Down Rp 205.059.861.826 510 Selisih Rp 48.549.543.399 175 Efisiensi dan Efektifitvitas 19,14% 25,55%

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Waktu  pelaksanaan  pekerjaan  struktur basement proyek  gedung  tentrem  semarang  dengan  menerapkan  metode konstruksi Top-Down adalah 510 hari sedangkan untuk metode Bottom-Up adalah 685 hari.
2. Biaya  pelaksanaan  pekerjaan  struktur basement proyek  gedung  tentrem  semarang  dengan  menerapkan  metode konstruksi Top-Down adalah Rp 205.059.861.826 sedangkan untuk metode Bottom-Up adalah Rp 253.609.405.225.
3. Dari  hasil  penelitian,  penerapan  metode Top-Down pada pelaksanaan  struktur basement  proyek  gedung  Tentrem Semarang lebih efektif dan efisien dibanding pelaksanaan dengan metode Bottom-Up.
4. Penerapan metode top-down pada pelaksanaan struktur basement proyek gedung Tentrem Semarang menghasilkan efektivitas waktu sebesar 25,55% dan efisiensi biaya 19,14% dibanding metode Bottom-Up.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] F.  Prawidiawati  and  C.  B.  Nurcahyo,  “Analisa  Perbandingan  Metode  Bottom-Up  Dan  Metode  Top-Down Pekerjaan Basement Pada Gedung Parkir Apartemen Skyland City Education Park Bandung Dari Segi Biaya Dan Waktu,” J. Tek. ITS , vol. 4, no. 1, pp. D1–D5, 2015.
[2] N. M. Sari, “Metode Pelaksanaan Pembangunan Proyek Apartemen One East Surabaya Dengan Metode Top- Down,” p. 120, 2015, [Online]. Available: http://repository.its.ac.id/62829/.
[3] Ardy  Lafiza,  “Analisa  Perbandingan  Metode  Top-Down  Dan  Bottom-Up  Pada  Hotel  Analisa  Perbandingan Metode Top-Down Dan Bottom-Up Pada Proyek Fave Hotel,” 2017.
[4] F. H. Al-matin, “Pelaksanaan Metode Top Down Dan Metode Bottom Up Pada Pekerjaan Basement Tower 1 Apartement Dharmahusada Lagoon Suarabaya,” 2018.
[5] S. S. Basarkar, M. Kumar, and B. G. M. P. R. Mutgi, “Emerging Trend in Deep Basement Construction : Top- Down Technique,” pp. 1–11.
[6] Asiyanto, Metode Konstruksi Gedung Bertingkat . Jakarta: UIP press, 2008.
[7] Mistra, “Struktur dan Konstruksi Bangunan Tinggi Sistem Top and Down.” Griya Kreasi, jakarta, 2012.
[8] J. Thompson and C. Zadoorian, “A Case Study for Up-Down Design and Construction Methodology for a High- Rise Development in Los Angeles , California,” pp. 1–8, 2008.
[9] Anggraini dan Sridewi Frimansyah, “Metode Pelaksanaan Konstruksi Semi Top-Down dengan Secant Pile dan King Post IWF Pada Proyek gedung Perkantoran Sudirman 7.8 Jakarta,” Politeknik Negeri Bandung., 2015.
[10] Asiyanto, Metode Konstruksi Dewatering . Jakarta: UIP press, 2010.
[11] I. Widiasanti and Lenggogeni, Management Konstruksi , 2nd ed. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014.
[12] D. S. Thorpe and E. P. Karan, “METHOD FOR CALCULATING SCHEDULE DELAY,” no. January 2008, 2014,
[Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/268200906_Method_for_calculating_schedule_delay_considering_we ather_conditions.
[13] H.  Pratiwi  .  A, Modul  Kuliah  Perencanaan,  penjadwalan  dan  Pengendalian  Proyek  Konstruksi ,  2017th  ed. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2017.
[14] S. F. Rostiyanti, Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi , Edisi 2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
[15] f . fahadilah Remi, “Kajian Penyebab Cost Overrun Pada Proyek Konstruksi Gedung,” Jurnaal Tek. Mesin , vol. 6, 2017.
[16] D. R. Hansen, M. M. Mowen, and L. Heitger, “Dasar-dasar akuntansi manajerial.” Salemba Empat, Jakarta, 2017.