## METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI REVETMENT

## I Wayan Jawat 1)

## 1) Jurusan Teknik Sipil, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
jawatiwayan76@gmail.com

## ABSTRACT
Construction  method  is  the  key  to  be  able  to  realize  the  entire  planning  into  a physical building form. Basically the construction method is the application of the concept of engineering based on the relationship between the requirements in the tender documents (procurement documents), technical and economic conditions that exist in the field, and all resources including the experience of contractors.
The  role  of  the  method  of  carrying  out  a  construction  project  work  is  to  construct ways  of  working  in  the  performance  of  a  job  and  a  means  of  fulfilling,  determining  the means  of  employment  that  support  the  implementation  of  a  work  such  as  establishing, selecting the equipment to be used in the work appropriate to the type of work effective and efficient  in  operating  costs.  How  it  works  can  also  help  in  determining  the  sequence  of work, arrange the schedule so that it can determine the completion of a job.
Coastal  areas  are  highly  intensive  areas  for  human  activities  such  as:  government centers, settlements, industries, ports, fishponds, buffers and tourism. The island of Bali is a major international tourist destination so keeping the beach in good condition is a must. This has made the development of natural land function especially in coastal and coastal areas as the buffer of ecological cycle (Public Works Agency of Bali Province, 2014).
The main material in making this revetment is andesite stone consisting of andesite stone weighing 475-525kg, 100 kg, and 10-40 kg, as for the workmanship using the help of heavy equipment in the form of excavators to move construction materials.
Keyword: method, construction, revetment, coastal

## ABSTRAK
Metode  pelaksanaan  konstruksi  merupakan  kunci  untuk  dapat  mewujudkan  seluruh perencanaan  menjadi  bentuk  bangunan  fisik.  Pada  dasarnya  metode  pelaksanaan konstruksi  merupakan  penerapan  konsep  rekayasa  berpijak  pada  keterkaitan  antara persyaratan  dalam  dokumen  pelelangan  (dokumen  pengadaan),  keadaan  teknis  dan ekonomis  yang  ada  dilapangan,  dan  seluruh  sumber  daya  termasuk  pengalaman kontraktor.
Peranan  metode  pelaksanaan  pekerjaan  proyek  konstruksi  adalah  untuk  menyusun cara-cara    kerja  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan  dan  suatu  cara  untuk  memenuhi, menentukan  sarana-sarana  pekerjaan  yang  mendukung  terlaksananya  suatu  pekerjaan misalnya:  menetapkan,  memilih  peralatan  yang  akan  digunakan  dalam  pekerjaan  yang sesuai  dengan  jenis  pekerjaan  yang  efektif  dan  efisien  dalam  biaya  operasi.  Cara  kerja juga dapat membantu dalam menentukan urutan pekerjaan, menyusun jadwalnya sehingga dapat menentukan penyelesaian suatu pekerjaan.
Daerah  pesisir  dan  pantai  merupakan  daerah  yang  sangat  intensif  dimanfaatkan untuk  kegiatan  manusia  seperti:  pusat  pemerintahan,  permukiman,  industri,  pelabuhan, pertambakan,  penyangga  dan  pariwisata.  Pulau  Bali  yang  menjadi  tujuan  utama pariwisata  internasional  sehingga  menjaga  pantai  tetap  dalam  kondisi  baik  merupakan suatu  kenarusan.  Hal  tersebut  membuat  semakin  terdesaknya  fungsi  alamiah  lahan terutama  di  kawasan  pesisir  dan  pantai  sebagai  penyangga  daur  ekologis  (Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali, 2014).
Material  utama  dalam  pembuatan  revetment  ini  adalah  batu  andesit  yang  terdiri dari  batu  andesite  dengan  berat  475-525kg,  100  kg,  dan  10-40  kg.  Sedangkan  untuk pengerjaannya  menggunakan  bantuan  dari  alat  berat  berupa  excavator  untuk memindahkan bahan-bahan konstruksi.
Kata kunci: metode, konstruksi, revetment, pantai
1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Tahap pelaksanaan konstruksi membutuhkan  berbagai  alat  bantu  dari yang sederhana hingga berteknologi tinggi sesuai  dengan  kebutuhan  di  lapangan. Keberadaan peralatan konstruksi tidak lain adalah mendukung proses sehingga dimungkinkan  tercapainya  efisiensi  yang baik  guna  mencapai  target  yang  telah ditetapkan.
Daerah pesisir dan pantai merupakan daerah  yang  sangat  intensif  dimanfaatkan untuk  kegiatan  manusia  seperti:  pusat pemerintahan, permukiman, industri, pelabuhan,  pertambakan,  penyangga  dan pariwisata. Pulau Bali yang menjadi tujuan utama  pariwisata  internasional  sehingga menjaga  pantai  tetap  dalam  kondisi  baik merupakan  suatu  kenarusan.  Hal  tersebut membuat  semakin  terdesaknya  fungsi alamiah lahan terutama  di  kawasan pesisir dan  pantai  sebagai  penyangga  daur ekologis  (Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU) Provinsi Bali, 2014).
Berdasarkan data dari Balai Wilayah Sungai  Bali-Penida  (Pengamanan  Pantai, 2011), panjang pantai di wilayah Kabupaten Buleleng adalah 128.2
kilometer Dari keseluruhan panjang pantai tersebut, 30.56 kilometer (23.84%) diantaranya  diidentifikasi telah  mengalami
kerusakan  akibat  erosi.  Dari  total  panjang pantai  yang  tererosi  tersebut,  18.45 (60.37%)  telah  dilakukan  penanganan sedangkan sisanya sepanjang 12.11 kilometer  belum  tertangani.  Sedangkan kemunduran garis pantai di Pantai Buleleng  bervariasi  antara  5-10  meter dalam  kurun  waktu  20  tahun  (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, 2014).
Oleh  karenanya,  upaya  penanganan kawasan  pantai  harus  merupakan  satu konsep  penanganan  yang  dilakukan  dalam satu sistem pantai. Untuk itu, dalam rangka penanganan kerusakan pantai secara terpadu,  tepat,  dan  efektif  perlu  dilakukan kajian  mengenai  konstruksi  dan  metode pelaksana  yang  sesuai  dengan  tipologi pantai  yang  ada.  Salah  satu  konstruksi bangunan  yang  bisa  diterapkan  adalah revetment.
Revetment  adalah  bangunan  berupa struktur  penahan  gempuran  gelombang sebagai  proteksi  terhadap  tebing  pantai yang  ditempatkar.  di  sepanjang  kawasan yang akan dilindungi. Penggunaan revetment dimaksudkan untuk memperkuat tepi  pantai  agar  tidak  terjadi  pengikisan pantai akibat gempuran gelombang. Tetapi bila  dinding  penahan  tidak  direncanakan dengan baik, dapat mengakibatkan kerusakan  yang  terjadi  menjadi  relatif cepat.  Karena  itu  pada  bagian  dasar  perlu
dirancang  suatu  struktur  penahan  erosi yang cukup baik (Sub Direktorat Rawa dan Pantai, 1997).

## 1.2 Rumusan Masalah
Dari  latar  belakang  tersebut,  maka permasalahan  yang  penulis  angkat  dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode pelaksanaan pekerjaan revetment?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui metode pelaksanaan pekerjaan revetment.

## 1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1. Meningkatkan pemahaman tentang metode pelaksanaan pekerjaan revetment .
2. Sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang metode pelaksanaan pekerjaan revetment dan  merupakan  informasi  bagi mereka  yang  tertarik  dengan penelitian selanjutnya.
1.4.2 Manfaat Praktis
1. Sebagai  sumbangan  pemikiran bagi  kontraktor  dalam  metode pelaksanaan pekerjaan
revetment .
2. Memberikan  masukan  terhadap hasil  kajian  yang  dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahamaan  tentang  metode pelaksanaan pekerjaan revetment .
2

## KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian  Metode  Pelaksanaan Pekerjaan
Metode pelaksanaan konstruksi pada hakekatnya adalah penjabaran tata cara dan teknik  –  teknik  pelaksanaan  pekerjaan, merupakan inti dari seluruh kegiatan dalam sistem manajemen konstruksi.
Metode pelaksanaan konstruksi merupakan kunci untuk dapat mewujudkan seluruh perencanaan menjadi bentuk bangunan  fisik.  Pada  dasarnya  metode pelaksanaan konstruksi merupakan penerapan  konsep  rekayasa  berpijak  pada keterkaitan  antara  persyaratan  dalam dokumen pelelangan (dokumen pengadaan),  keadaan  teknis  dan  ekonomis yang  ada  dilapangan,  dan  seluruh  sumber daya termasuk pengalaman kontraktor.
Kombinasi  dan  keterkaitan  ketiga elemen secara interaktif membentuk kerangka  gagasan  dan  konsep  metode optimal yang diterapkan dalam pelaksanaan  konstruksi.  Konsep  metode pelaksanaan  mencakup  pemilihan  dan penetapan yang berkaitan dengan
keseluruhan  segi  pekerjaan  termasuk kebutuhan  sarana  dan  prasarana  yang bersifat  sementara  sekalipun  (Istimawan Dipohusodo:  1996:363).  Dalam  bentuk bagan dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1. Bagan konsep metode konstruksi
Teknologi  konstruksi  ( construction technology )  mempelajari  metode  atau teknik  yang digunakan untuk mewujudkan bangunan  fisik  dalam  lokasi  proyek. Technology berasal  dari  kata techno dan logic, dapat  diartikan  sebagai  urutan  dari setiap langkah kegiatan (prosedur), misalkan  kegiatan  X  harus  dilaksanakan lebih  dahulu  kemudian  baru  kegiatan  Y, dan  seterusnya;  sedangkan techno adalah cara  yang  harus  digunakan  secara logic, , (Wulfram I. Ervianto, 2002:1).
Metode  pelaksanaan  pekerjaan  atau yang  bisa  disingkat  ‘CM’  ( Construction Method ),  merupakan  urutan  pelaksanaan pekerjaan yang logis dan teknik sehubungan  dengan  tersedianya  sumber
daya  yang  dibutuhkan  dan  kondisi  medan kerja,  guna  memperoleh  cara  pelaksanaan yang efektif dan efisien. Metode pelaksanaan  pekerjaan  yang  ditampilkan dan  diterapkan  merupakan  cerminan  dari profesionalitas  sang  pelaksana  proyek tersebut,  atau  profesionalitas  dari  tim pelaksana  proyek,  yaitu  manajer  proyek dan perusahaan yang bersangkutan.
Karena  itu  dalam  penilaian  untuk menentukan  pemenang  tender,  penyajian metode pelaksanaan pekerjaan mempunyai ‘bobot’  peniliaian  yang  tinggi.  Yang diperhatikan bukan rendahnya nilai penawaran  harga,  meskipun  kita  akui bahwa rendahnya nilai penawaran merupakan jalan untuk memperoleh peluang ditunjuk menjadi pemenang tender/  pelelangan.  (Mahendra  Sultan Syah, 2004).

## 2.2 Dokumen  Metode  Pelaksanaan Pekerjaan
Dokumen metode pelaksanaan pekerjaan  proyek  konstruksi  (Mahendra Sultan  Syah,  2004:113),  pada  umumnya terdiri dari:
1. Project  plant , dimana  dokumen ini memuat antara lain:
a. Denah  fasilitas  proyek  (jalan kerja, bangunan fasilitas, dan lain-lain).
b. Lokasi pekerjaan.
c. Jarak angkut.
d. Komposisi alat.
e. Kata  –  kata  singkat  (bukan kalimat  panjang),  dan  jelas mengenai urutan pekerjaan.
2. Sket atau gambar bantu ,
merupakan penjelasan pelaksanaan pekerjaan.
3. Uraian  pelaksanaan  pekerjaan, yang meliputi:
a. Urutan  pelaksanaan  seluruh pekerjaan dalam rangka penyelesaian  proyek  (urutan secara global).
b. Urutan pelaksanaan per
pekerjaan  atau  per  kelompok pekerjaan, yang perlu penjelasan lebih detail.
Biasanya  yang  ditampilkan adalah pekerjaan penting atau pekerjaan  yang  jarang  ada, atau pekerjaan yang
mempunyai nilai besar,
pekerjaan  dominan  (volume kerja  besar). Pekerjaan  yang ringan atau umum dilaksanakan  biasanya  cukup diberi uraian singkat mengenai cara pelaksanaannya  saja.  Tapi perhitungan  kebutuhan  alat dan tanpa gambar/sket
penjelasan  cara  pelaksanaan pekerjaan.
4. Perhitungan  kebutuhan  tenaga kerja  dan  jadwal  kebutuhan tenaga  kerja  (Mandor,  Pekerja, Tukang, Kepala Tukang)
5. Perhitungan
kebutuhan material/bahan dan jadwal kebutuhan material/bahan.
6. Perhitungan kebutuhan peralatan konstruksi dan jadwal kebutuhan peralatan.
7. Dokumen lainnya sebagai penjelasan dan pendukung perhitungan  kelengkapan  yang lain.
Apabila metode pelaksanaan
pekerjaan  merupakan  dokumen  yang terpisah (tersendiri), maka harus dilengkapi  dengan  jadwal  pelaksanaan pekerjaan.

## 2.3 Metode  Pelaksanaan  Pekerjaan Yang Baik
Metode pelaksanaan pekerjaan proyek  konstruksi  yang  baik  apabila memenuhi  persyaratan  (Mahendra  Sultan Syah: 2004: 114), yaitu:
1. Memenuhi  persyaratan  teknis, yang memuat antara lain:
a. Dokumen metode
pelaksanaan pekerjaan proyek  konstruksi  lengkap
dan jelas memenuhi informasi yang dibutuhan.
b. Bisa dilaksanakan dan efektif
c. Aman dilaksanakan, terhadap bangunan  yang  dibangun, para  tenaga  kerja,  bangunan lainnya, dan lingkungan sekitarnya.
2. Memenuhi persyaratan ekonomis,  yaitu  biaya  murah, wajar dan efisien.
3. Memenuhi pertimbangan
nonteknis  lainnya,  yang  memuat antara lain:
a. Dimungkinkan untuk diterapkan  di  lokasi  proyek dan  disetujui  atau  tidak ditentang  oleh  lingkungan setempat.
b. Rekomendasi  dan policy dari pemilik proyek.
c. Disetujui oleh sponsor proyek atau direksi perusahaan,  apabila  hal  itu merupakan alternatif
pelaksanaan  yang  istimewa atau riskan.
4. Merupakan alternatif/pilihan terbaik  dari  beberapa  alternatif yang  telah  diperhitungkan  dan dipertimbangkan. Masalah
metode  pekerjaan  banyak  sekali variasinya,  sebab  tidak  ada keputusan  engineer.  Jadi  pilihan terbaik yang merupakan tanggung jawab manajemen, dengan tetap mempertimbangkan engineering economies.
5. Manfaat  positif Construction Method.
a. Memberikan arahan dan pedoman  yang  jelas  atas urutan dan fasilitas penyelesaian pekerjaan.
b. Merupakan  acuan/dasar  pola pelaksanaan  pekerjaan  dan menjadi satu kesatuan dokumen prosedur pelaksanaan pekerjaan di proyek.
2.4 Hal  –  Hal  Yang  Mempengaruhi Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Dalam melaksanakan pekerjaan, biasanya  dimungkinkan  dengan  berbagai metode. Beberapa alternatif metode pelaksanaan  yang  ada,  tentunya  akan menghasilkan  beberapa  alternatif  biaya juga.  Dalam  hal  ini,  alternatif  metode pelaksanaan  yang  harus  dipilih  tentunya yang  menghasilkan  biaya  yang  paling rendah. Pemilihan ini dilakukan oleh pihak owner selaku pengguna jasa maupun pihak kontraktor  selaku  penyedia  jasa,  dengan
maksud  yang  sama,  yaitu  menurunkan biaya, hanya tujuannya  saja  yang berbeda.
Bagi owner selaku pengguna jasa tujuannya  agar  nilai  kontrak  proyek,  yang akan  merupakan investasi  menjadi rendah, sedangkan  bagi  pihak  kontraktor  selaku penyedia  jasa,  bukan  untuk  menurunkan nilai  kontrak,  tetapi  untuk  menurunkan biaya pelaksanaan.
Dimana metode pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi, dalam pengembangan  alternatifnya,  dipengaruhi oleh hal- hal sebagai berikut:
1. Design bangunan.
2. Medan/lokasi pekerjaan.
3. Ketersediaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan.
2.5 Peranan Metode Pelaksanaan Pekerjaan Peranan metode pelaksanaan
pekerjaan  proyek  konstruksi  adalah  untuk menyusun cara-cara kerja dalam melaksanakan  suatu  pekerjaan  dan  suatu cara untuk memenuhi, menentukan sarana- sarana pekerjaan yang mendukung terlaksananya  suatu  pekerjaan  misalnya: menetapkan,  memilih  peralatan  yang  akan digunakan  dalam  pekerjaan  yang  sesuai dengan  jenis  pekerjaan  yang  efektif  dan efisien  dalam  biaya  operasi.  Cara  kerja juga  dapat  membantu  dalam  menentukan urutan  pekerjaan,  menyusun  jadwalnya
sehingga  dapat  menentukan  penyelesaian suatu pekerjaan.
Peranan metode pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi akan mempengaruhi  perencanaan  konstruksi (Nono  Tisnawardono:  2002:  11)  antara lain:
1. Jadwal pelaksanaan.
2. Kebutuhan  dan  jadwal  tenaga kerja.
3. Kebutuhan dan jadwal meterial/bahan.
4. Kebutuhan dan jadwal alat.
5. Penjadwalan  anggaran  (Arus kas/ cash-flow ).
6. Jadwal  prestasi  dengan  metode kurva – S (S-Curve).
7. Cara-cara
pelaksanaan pekerjaan.
Dalam penyusunan metode pelaksanaan  pekerjaan  proyek  konstruksi, perlu pembahasan/diskusi. Oleh karena itu dianjurkan  pada  perusahaan  kontraktor yang telah mempunyai banyak tenaga kerja dari berbagai disiplin dan agar membuatan metode  pelaksanaan  pekerjaan  proyek konstruksi,  dengan  melibatkan  berbagai pihak yang ahli bidangnya, misal:
1. Menguasai peralatan konstruksi.
2. Mengetahui  sumber  –  sumber material/bahan.
3. Mengerti masalah angkutan.
4. Mengerti  masalah  jenis  –  jenis pekerjaan.
5. Menguasai bahasa perbankan.

## 2.6 Penentuan  Metode  Pelaksanaan Pekerjaan
Tahap  pertama  sebelum  memulai suatu pelaksanaan proyek konstruksi, harus ditentukan  terlebih  dahulu  suatu  metode untuk  melaksanakannya.  Dalam  skala organisasi suatu proses perencanaan pelaksanaan  proyek  konstruksi,  sangatlah penting untuk menentukan metode konstruksi  terlebih  dahulu,  karena  setiap jenis  metode  konstruksi  akan  memberikan karakteristik pekerjaan berbeda. Penentuan jenis  metode  konstruksi  yang  dipilih  akan sangat  membantu  menentukan  jadwal proyek.
Metode  konstruksi  yang  berbeda akan memberikan ruang lingkup pekerjaan dan  durasi  yang  berbeda  pula,  yang  sudah barang tentu juga mempunyai pertimbangan  finansial  dalam  bentuk biaya. Ada faktor –  faktor  yang mempengaruhi jenis ruang lingkup pekerjaan  yang  dilakukan,  sehingga  perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, yaitu:
1. Sumber  daya  manusia  dengan skill yang cukup untuk melaksanakan suatu metode pelaksanaan konstruksi.
2. Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan  metode  konstruksi yang dipilih.
3. Material cukup tersedia.
4. Waktu pelaksanaan yang maksimum  dibanding  pilihan metode konstruksi lainnya.
5. Biaya yang bersaing.
Oleh  karena  faktor  –  faktor  yang mempengaruhi metode pelaksanaan seperti:  Design  bangunan,  Medan/lokasi pekerjaan,  dan  ketersediaan  dari  tenaga kerja,  bahan,  dan  peralatan,  seperti  sudah dijelaskan  diatas,  maka  kadang  –  kadang metode pelaksanaan hanya memiliki alternatif yang terbatas.

## 2.7 Revetment
Revetment adalah  bangunan  berupa struktur  penahan  gempuran  gelombang sebagai  proteksi  terhadap  tebing  pantai yang  ditempatkan  di  sepanjang  kawasan yang akan dilindungi. Penggunaan revetment dimaksudkan untuk memperkuat tepi  pantai  agar  tidak  terjadi  pengikisan pantai akibat gempuran gelombang. Tetapi bila  dinding  penahan  tidak  direncanakan dengan baik, dapat mengakibatkan kerusakan  yang  terjadi  menjadi  relatif cepat.  Karena  itu  pada  bagian  dasar  perlu dirancang  suatu  struktur  penahan  erosi yang cukup baik (Sub Direktorat Rawa dan Pantai, 1997)
Revetment memiliki 2 jenis yaitu tipe masif  (kaku)  dan  tipe  tidak  masif  atau fleksibel.  Masing-  masing  tips  memiliki kelebihan  dan  kekurangan,  yang  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Perbandingan seawall tipe masif dan fleksible Jenis Tembok Keunggulan Kerugian Tipe masif (kaku) 1) Bahan bangunan lebih sedikit 2) Bangunan terlihat rapi 1) Tidak fleksibel 2) Pada pelaksanaan memerlukan pengawasan yang seksama 3) Bilaterjadi kerusakan, sulit  untuk siperbaiki Tipe tidak masif (fleksibel) 1) Bangunan yang fleksibel 2) Bila terjadi kerusakan mudah  untuk diperbaiki 3) Pengawasan dalam pelaksanan relatif mudah 1) Memerlukan banyak material 2) Kurang terlihat rapi

## Sumber: DIRBINTEK, 2004
Pemilihan  bahan/material  bangunan pengaman pantai ditentukan juga beberapa aspek/parameter  dalam  melakukan  seleksi bahan  yang akan dipakai. Berikut ini ialah parameter  yang  harus  ditinjau  dalam pemilihan bahan bangunan:
1. Kemudahan  mendapatkan  bahan bangunan.
2. Fleksibilitas.
3. Stabilitas bangunan.
4. Estetika.
5. Biaya bangunan.
Dalam  pemilihan  material  ini,  ada beberapa  alternatif  bahan  bangunan  yang bisa  dipakai  sesuai  dengan  parameter diatas.  Bahan  yang  umum  digunakan sebagai material bangunan pantai yaitu:
1. Batu Armor
2. Pasangan Batu
3. Buis Beton.
Penggunaan  material  batu  armour sebagai bahan  konstruksi pelindung  pantai merupakan  hal  yang  sangat  baik.  Dari  sisi daya  tahan  terhadap  cuaca,  suhu  dan  air laut material jenis ini akan sangat memiliki durabilitas.  Permasalahan  yang  utama  dari penggunaan material batu adalah bentuknya  yang  beragam.  Hal  yang diharapkan adalah  melalui ukuran dimensi dan berat yang tepat memudahkan pelaksanaan  pekerjaan  dilapangan  dalam pemilihan material.

## 3 METODE PENELITIAN

## 3.1 Sumber dan Jenis Data
Data  yang  didapat  bersumber  dari Proyek  Pengaman  Pantai  di  Kabupaten Buleleng  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum Provinsi Bali.
Jenis data yang diperoleh berupa:
1. Spesifikasi Umum.
2. Spesifikasi Teknis.
3. Laporan Akhir.
4. Gambar Perencanaan.
Tabel 2. Data peralatan
No. Nama Alat 1 Crawler Crane 50 ton
2 Rafter Crane 25 ton
3 Excavator Back Hoe 0.7 m 3
4 Excavator Back Hoe 1.0-1.2 m 3
5 Bulldozer 15T (D-5)
6 Dump Truck 8 ton
7 Generator set 50 kva
8 Generator set 125 kva
9 Engine Welder 300 A
10 Concrete Vibrator dia 40 mm
11 Tamping Rammer
12 Plate Compactor 80 kg
13 Baby Roller 1 ton
14 Compresor 50 HP (5.0 m 3 /min)
15 Whell Loader 2.3 m 3
16 Concrete Pump Car 85 m 3 /h
17 Concrete Mixer 0.2 m 3
18 Kapal Nelayan
19 Tug Boat 850 PS
20 Flat Barge
21 Wheel Loader 5.4 m 3
22 Pusher Boat 700 PS
23 Barge + Tug Boat
24 Hand Drill
25 Giant Breaker 1 Ton
26 Waterpass Set
27 Total station Set
28 Dump Truck 11 ton
29 Kereta Dorong
Tabel 3. Data spesifikasi excavator 0.7 m 3 No. Data Alat Unit Jumlah 1 Kapasitas Alat, N HP 158 2 Kapasitas Bucket, q cu.m 0.70 3 Faktor Kerja, E - 0.70 4 Berat Alat, Pspec. ton - 5 Spesification Speed w/ F2, VFspec. Km/jam - 6 Spesification Speed w/ R1, VRspec. Km/jam - 7 Cycle Time dengan putaran 180°, Ct menit 0.31 8 Faktor Kedalaman Galian, <40%, R - 0.90 9 Berat Alat Operasi, Bo Kg 19,700 10 Kemiringan Lahan, α derajat 0.00 11 Berat Jenis Material (Kondisi Lepas), Bj Kg/cu. m 1.563
12 Faktor Swell Material, Sf - 0.60 13 Jarak Tempuh, D m - 14 Faktor Bucket - 0.40 Tabel 4. Data material No. Material Unit 1 Batu Bualat m 3 2 Batu Belah 10-15 cm m 3 3 Batu Belah 7-10 cm m 3 4 Batu Gunung m 3 5 Kerikil Galian Bukit m 3 6 Limestone m 3 7 Pasir Pasang m 3 8 Kerikil Beton m 3 9 Semen PC (Gresik) zak 10 Paving Block K-175 (warna) 6 cm m 2 11 Kanstein K-225 (15x30x50) m’ 12 Plastik Sheet m 2 13 Sand Container Bag 1 m 3 buah 14 Non Woven Geotextile 500 gr/m 2 m 2
No. Material Unit 15 Beri Tulangan kg 16 Kawat Beton kg 17 Kayu Begisting Papan m 3 18 Kayu Meranti Balok m 3 19 Kayu Meranti Papan m 4 20 Solar Industri (Oktober, 14) Liter 21 Oli (oktober 2014) Liter 22 Base Course A m 3 23 Pasir Timbunan m 3 24 Buis Beton dia. 100 cm, H = 0.5 m buah 25 Buis Beton dia. 40 cm L = 1 m buah 26 Ember Plastik buah 27 Gunting Baja buah 28 Kunci Pembengkok tulangan buah 29 Pasir Beton m 3 30 Paku kg 31 Pipa PVC 2” AW buah 32 Ijuk kg 33 Karet dilatasi m 2 34 Tanah Urug m 3 35 Batu Andesite 10-40 kg m 3 36 Batu Andesite 100kg m 3 37 Batu Andesite 500 kg m 3 38 Beton Ready Mix K 225 m 3 39 Beton Ready Mix K 300 m 4 40 Beton Ready Mix K 350 m 3 Tabel 5. Data tenaga kerja No. Tenaga Kerja 1 Pekerja 2 Mandor
3 Kepala Tukang
4 Tukang Batu
5 Tukang Kayu
6 Tukang Besi
7 Tukang Cat
8 Operator Alat Berat
9 Operator Alat (Ringan)
10 Operator Crane
11 Mekanik
12 Elektrikal
13 Sopir Dump Truck
14 Sopir (Kendaraan Ringan)
15 Supervisor
16 Surveyor
17 Asisten Surveyor
18 Juru Gambar
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Spesifikasi fisik
1. Berat  nominal  area  =  600  gr/m2 (ASTM D3770)
2. Ketebalan  =  4.50  mm  (ASTM D1777)
4.2 Spesifikasi mekanis
1. Strip tensile strength rerata = 40 kN/m (ASTM D 4595)
2. Rod puncture resistance = 1.000 N (ASTM D 4833) Opening size (095)  =  <  0,075  mm  (ASTM  D 4751
4.3 Pekerjaan Geotextile .
1. Area  dimana  akan  dipasang geotextile harus disiapkan terlebih  dahulu,  rata  dan  bebas dari  tonjolan  atau  material  lain yang dapat menyebabkan rusaknya geotextile .
2. Geotextile dihampar  lepas  ke arah kontur yang rendah,
sehingga dapat membentuk permukaan  yang  rata  setelah material pengisl diatasnya dihampar.
3. Untuk  menjaga  permukaannya tidak  merosot  serta  tidak  ada bagian yang tersingkap, geotextile harus  ditahan  pada beberapa  titik  menggunakan  tali
atau  pasak  dengan  jarak  yang cukup.
4. Panjang  dan  lebar geotextile
dipilih  dan  ditentukan  agar penggunaannya efisien dan
memenuhi syarat overlapping .
5. Overlapping antar  bagian/lajur geotextile dapat  dijahit  sesuai
dengan  spesifikasi  material  atau hanya ditumpuk dengan ketentuan sebagai berikut:
d. Untuk  slope  kemiringan  1:3 atau lebih landai, overlapping harus memenuhi lebar 450mm;
e. Untuk slope lebih curam dari
1:  3, overlapping harus memenuhi lebar 600mm;
f. Apabila  diletakkan  di  dalam air, overlapping harus memenuhi lebar 900mm.
6. Pengisian  dan  perataan  material diatasnya  tidak  boleh  dilakukan berlawanan dengan arah overlapping .
7. Kerusakan  atau  robek  pada permukaan geotextile harus ditambal  dengan  dijahit  sesuai spesifikasi  material  atau  di tambal  dengan  memberi overlap selebar minimal 300mm.
Gambar 2. Penghamparan geotextile

## 4.4 Pekerjaan Revetment

## 4.4.1 Spesifikasi
Material  batuan  yang  digunakan adalah  batu  andesite  dengan  spesifikasi sebagai berikut:
1. Material  batuan  harus  keras  dan berkualitas  baik  serta  memiliki daya  tahan  yang  baik.  Harus bebas  dari  proses  laminasi  dan atau retakan dan bukan merupakan  batu  pecah  oleh akibat  udara,  gerakan  air,  proses pembasahan ataupun pengeringan  ataupun  oleh  akibat enerhi gelombang. Material harus mampu dipasang/ diangkat tanpa terjadi retakan atau kerusakan.  Masing-masing  batu harus  prismodial  dalam  bentuk dan  dimensi  maksimum  tidak melebihi dua kali ukuran dimensi minimum.
2. Material  batu  kelas  A,  B,  C,  D, E,  F,  G,  H  dan  I  merupakan batuan andesite.
3. Batuan  andesite  untuk  masing- masing  kelas  harus  memenuhi spesifikasi sebagai berikut:
a. Berat jenis minimal 2.55 (JIS A1110/BS 8121).
b. Nilai  water absorption tidak lebih  dari  5%  (mass/mass) (JIS A1110/BS 812).
c. Kuat  tekan  tidak  kurang  dari
250 kg/cm 2 .
d. Soundness  test menggunakan sodium  sulphate tidak  lebih dari  12%  atau  18%  jika
menggunakan magnesium sulphate (BS 812/JIS
A1122).
e. Tes  abrasi  menggunakan Los Angeles  test sesuai  ASTM C131-96  atau  C535-89  tidak lebih  dari  40%  untuk  500 putaran.
4. Kelas batu dibagi sebagai berikut:
a. Kelas  A  -  2.500  kg,  Batu Armor;  W  =  2.000  <  W  < 3.125 kg.
b. Kelas  B  -1.500  kg,  Batu
Armor;  W  =  1.200  <  W  < 1.875 kg.
c. Kelas  C  -1.000  kg,  Batu Armor;  W  =  800  <  W  < 1.250 kg.
d. Kelas  D  -  500  kg,  Batu Armor;  W =  400  <  W <  600 kg.
e. Kelas  E  -  200  kg,  Batu Armor;  W =  100  <  W <  300 kg.
f. Kelas  F,  Batu  Lapis  Antara; W = 70 < W < 85 kg.
g. Kelas  G,  Batu  Lapis  Antara; W = 50 < W < 65 kg.
h. Kelas  H,  Batu  Lapis  Antara; W = 43 < W < 47 kg.
i. Kelas I, Batu Lapis Inti; W = 1—40 kg.
5. Desain material batu yang digunakan dalam gambar mengacu pada berat jenis minimal 2.55 ton/m 3 .
6. Tes  berkala  untuk  setiap  kelas batu  harus  dilakukan  setiap 1.000  m3  atau  masing-masing tes diambil 3 sampel.
7. Setiap  saat  harus  disediakan timbangan  tipe  spring  atau sejenisnya untuk dapat digunakan mengecek berat batu.
Gambar 3. Pemasangan lapisan inti dengan bantuan excavator .

## 4.4.2 Teknis Pekerjaan
Pemasangan  atau  instalasi  batuan sebagai berikut:
1. Batuan lapis inti dan lapis antara
harus  dihampar  lapis  demi  lapis dengan  ketebalantidak  lebih  dari 30cm,  dan  harus  dipadatkan dengan vibrator roller atau dapat menggunakan  bucket  excavator guna  mendapatkan  tatanan  yang padat  dan  saling  mengisi  dan mengikat antara satu batu dengan batu lainnya.
2. Pemasangan  batuan  dimulai  dari bagian  kaki  bangunan  kearah atas. Batu armor harus diletakkan  satu  demi  satu  untuk menciptakan kondisi saling
mengunci antara satu batu dengan lainnya.
3. Hasil pekerjaan harus menunjukkan  lapis  batuan  kelas demi kelas sesuai dengan gambar.
4. Kontraktor  bertanggung  jawab untuk melindungi bagian pekerjaan  yang  belum  selesai dari serangan gelombang.
Kerusakan  yang  terjadi  harus diperbaiki.
5. Toleransi  pekerjaan  mengacu pada Spesifikasi Umum.
6. Void  atau  ruang  terbuka  pada permukaan batu harus lebih kecil dari 250 cm 2 atau sisi terpanjangnya  kurang  dari  15 cm.
Berdasarkan  metode  pelaksanaan pekerjaan dan sesuai dengan hasil perhitungan  volume:  lapis  inti  =  1202.51 m 3 , lapis antara = 1684.66 m 3 , lapis armor = 4809.87 m 3 serta dengan memperhitungkan  produktifitas  alat  yang digunakan  maka  didapat  durasi  pekerjaan lapis  inti  =  15  hari,  lapis  antara =  21  hari, dan lapis armor = 59 hari.

## 5 KESIMPULAN
1. Pekerjaan revetment ,  terdiri  dari galian pondasi, pemasangan lapis geotextile , pemasangan lapis  inti,  lapis  antara,  dan  lapis armor.
2. Material utama dalam
pembuatan revetment ini  adalah batu  andesit  yang  terdiri  dari batu  andesite  dengan  berat  475-
525  kg,  100  kg,  dan  10-40  kg. Sedangkan  untuk  pengerjaannya menggunakan  bantuan  dari  alat
berat excavator untuk memindahkan
bahan-bahan konstruksi.
6 DAFTAR PUSTAKA
Abrar  Husen.  (2010). Manajemen  Proyek .
Yogyakarta. Andi Offset.
Alloysius Vendhi Prasmoro. (2014). Jurnal OE. Volume VI . Jurusan Teknik Industri. Universitas Mercu Buana.
Badan  Pembinaan  Konstruksi  Kementrian
PU.  (2014). Kontrak  Lump  Sum
Pekerjaan  Jasa  Konstruksi .  Jakarta:
Bidang  Administrasi  Kontrak  Pusat Pembinaan Penyelenggaraan
Konstruksi.
Balai Wilayah Sungai Bali-Penida. (2011).
Pengamanan Pantai . Denpasar.
Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Bali.
(2014). Perencanaan Pengaman Pantai di Kabupaten Buleleng . Denpasar.
Dipohusodo, I. (1996). Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid 1 & 2 .
Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
Ervianto,  W.  I.  (2004). Teori-Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi.
Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Ervianto, W. I. (2005). Manajemen Proyek Konstruksi . Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Ervianto,  W.  I.  (2012). Selamatkan  Bumi Melalui Konstruksi Hijau, Perencanaan,  Pengadaan,  Konstruksi dan  Operasi .  Yogyakarta:  Penerbit ANDI.
Imam  Soeharto,  I.  (1995). Manajemen Proyek  Konstruksi  Dari  Konseptual sampai  Operasional .  Jakarta:  Penerbit Erlangga Jakarta.
Jawat, I Wayan. (2014). Penerapan Metode Green  Construction  (Studi  Kasus: Pekerjaan  Tanah  pada  Proyek  Jalan). Jurnal Paduraksa Volume 3, Nomor 2,
Desember 2014 .
Jawat, I Wayan. (2015). Metode Pelaksanaan  Pekerjaan  Pondasi  (Studi Kasus:  Proyek  Fave  Hotel  Kartika Plaza). Jurnal  Paduraksa  Volume  4,
Nomor 2, Desember 2015 .
Jawat, I Wayan. (2016). Metode
Pelaksanaan  Pekerjaan  Tiang  Pancang Sistem  Hidraulic  Jack  in  (Studi Kasus: Proyek  KCU  BCA  Sunset  Road  Bali). Jurnal Paduraksa Volume 5, Nomor 2, Desember 2016 .
Mahendra
Sultan Syah. (2004),
Manajemen Proyek Kiat Sukses
Mengelola  Proyek. Cetakan  Pertama.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Prodjosumarto,  P.  (1993). Pemindahan
Tanah Mekanis. Jurusan Teknik
Pertambangan. Institut
Teknologi
Bandung.