## ANALISA PRODUKTIFITAS DINDING BATA RINGAN DAN DINDING PRECAST PADA BANGUNAN GEDUNG TINGGI HUNIAN
Retna Kristiana 1 , dan Aan pujiandi 2

## Abstract
The wall is one of the structures that serves to protect the occupants from the attack of wild animals, wind, sun or rain. The walls are generally arranged using red bricks. However, in recent decades there have been developments in wall materials, the emergence of lightweight bricks which are new materials as alternatives to red bricks on wall construction. The development of technology in the field of construction is increasingly rapid, so the creation of precast walls. This study analyzes which are more efficient in terms of time and cost. Is a lightweight brick wall or precast wall.
The result of productivity analysis shows that the value of productivity of bataringan work is: harag bataringan material Rp. 115.000, - / m2, the price of installing bataringan varies each floor, the higher the floor the more expensive the price, the total price of the installation of the Rp. 3.977.204.382, - while the wall area installed 8,214.4 m2, so the price of lightweight brick mounted Rp. 484.175, - / m2, light brick installation time ± 12 months. While the productivity of precast wall is: The price of wall material precast Rp. 279.000, - / m2, the price of wall mounting precast Rp. 277.000, - / m2, total price of wall mounting precast Rp. 4.567.206.000, - so the price of wall mounted precast Rp. 556.000, - / m2, installation time of precast wall ± 7 months.
Key Words : Precast time the cost of light brick work

## Abstrak
Dinding merupakan salah satu struktur bangunan yang berfungsi untuk melindungi penghuni dari serangan hewan buas, angin, panas matahari maupun hujan. Dinding pada umumnya disusun dengan menggunakan bata merah. Akan tetapi, pada beberapa dekade ini terjadi perkembangan pada material dinding, munculnya bata ringan yangmerupakan material baru sebagai alternatif pengganti bata merah pada konstruksi dinding. Perkembangan teknologi di bidang konstruksi yang semakin pesat, sehingga terciptanya dinding precast . Penelitian ini menganalisa mana yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Apakah dinding bata ringan atau dinding precast .
Hasil dari analisa produktivitas menunjukan bahwa nilai produktivitas pekerjaan bataringan adalah : harag material bataringan Rp. 115.000,- / m2, harga pemasangan bataringan bervariasi tiap lantainya, semakin tinggi lantainya semakin mahal harganya, harga total pemasangan bataringan Rp. 3.977.204.382,- sedangkan luas dinding yang terpasang 8.214,4 m2, sehingga harga bata ringan terpasang Rp. 484.175,- / m2, waktu pemasangan bata ringan ± 12 bulan. Sedangkan produktifitas dinding precast adalah: Harga material dinding precast Rp. 279.000,- / m2, harga pemasangan dinding precast Rp. 277.000,- /m2, total harga pemasangan dinding precast Rp. 4.567.206.000,- sehingga harga terpasang dinding precast Rp. 556.000,- / m2, waktu pemasangan dinding precast ± 7 bulan.
Kata Kunci : dinding precast , bata ringan, waktu, biaya

## I. PENDAHULUAN
Dinding merupakan salah satu struktur bangunan yang berfungsi untuk melindungi penghuni dari serangan hewan buas, angin, panas matahari maupun hujan. Pembuatan dinding biasanya menggunakan batu bata merah, batako, papan, atau triplek (Sri Handayani, 2010).
1.Dosen Teknik Sipil Universitas Mercu Buana, Jakarta,Indonesia.
2.Mahasiswa Pasca Sarjana Tehnik Sipil Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia.
Pada beberapa dekade ini terjadi perkembangan pada material dinding, munculnya bata ringan yang merupakan material baru sebagai alternatif pengganti bata merah pada konstruksi dinding. Inovasi bata ringan ini dikenal karena lebih cepat dan lebih murah namun memiliki kekurangan dari segi mutu dan ketahanan jika dibandingkan dengan bata merah(Michael,Tedjadkk, 2014). Penelitian ini menganalisa mana yang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Apakah dinding bata ringan atau dinding precast .Produk precast concrete dapat
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
dipasang dengan cepat dan kualitasnya sangat baik dari sisi struktur (kekuatan dan kekakuannya), maupun dari sisi arsitektur (kerapihan dan keindahan).Pada umumnya produk precast adalah untuk komponen- komponen yang berulang (repetitif), sehingga prosesnya cukup dibuat satu sebagai contoh, jika memuaskan akan dikerjakan yang lainnya dengan kualitas sama. Metode ini sering digunakan untuk proyek – proyek apartemen dan bangunan tinggi lainya dengan alasanpraktis dan lebih rapih. Seperti yangdilaksanakan pada proyek apartemen di Jakarta (Yulistianingsih, 2014)
Tabel 1. Perbandingan Bata ringan dengan
Dinding Precast
1.1 Batasan Masalah Mengingat banyaknya jenis proyek di Indonesia sekarang ini dan kompleksnya masalah yang terjadi pada setiap proyek tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini yaitu:
1. Penelitian ini di batasi hanya pekerjaan dinding parimeter luar mulai lantai3 sampai lantai 18.
2. Analisa harga satuan untuk pekerjaan dinding menggunakan analisa harga satuan dilapangan.
3. Analisa waktu pelaksanaan dinding bataringan maupun dinding precast memakai asumsi kebutuhan tenaga per hari atau rata- rata nilai produktifitas pekerja perhari, berdasarkan analisa data pekerjaan dinding bataringan maupun dinding precast yang ada di proyek tersebut.
4. Analisa pekerjaan ini tidak menghitung dari segi kekuatan struktur.
5. Beton yang digunakan untuk dinding precast adalah k300 tebal 10cm. Begitu juga dengan spesifikasi bata ringan yang digunakan adalah tebal 10cm.
6. Tower crane adalah alat yang di gunakan untuk pemasangan dinding precast, sedangkan, scaffolding digunakan untuk pekerjaan dinding bataringan.
7. Perhitungan analisa harga satuan hanya sebatas material, upah tenaga dan alat, tidak menghitung faktor risiko dan lansir material 8. Bataringan lebih murah dibanding dinding pracetak ( precast ). Waktu pelaksanaan pekerjaan dinding bataringan lebih lama dibanding dinding pracetak ( precast ).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Definisi Bata Ringan
Bata ringan yaitu batu bata ringan atau yang biasa disebut dengan foamed concrete merupakan bahan yang terbuat dari mortar yang dicampur dengan foam agent dengan melakukan control terhadap campuran foam menjadikan densitas dari bata ringan berada diantara 500-1600 kg/m 3 (Jitchaiyaphum, K., et a.l, 2011). Adapula yang memberikan definisi lain yang menjelaskan bahwa bata ringan memiliki suatu klasifikasi dalam hal densitas, yaitu memiliki densitas antara 2000Kg/m3 atau lebih rendah. Terdapat dua jenis bata ringan yang sering digunakan dalam aplikasinya sebagai konstruksi pada dinding bangunan, yaitu bata ringan dengan jenis AAC ( Autoclaved Aerated Concrete ) tipe ini sudah dapat diproduksi skala pabrik dan bata ringan dengan jenis CLC ( Celluler Lightweight Concrete ).Pada dasarnya bahan utama penyusun batu bata dari kedua jenis tersebut adalah sama yaitu menggunakan semen, pasir, fly ash , buih, dan air (Novi Suryani, Munasir, 2015).
2.2 Dinding Precast Dinding Precast atau pracetak adalah Seluruh atau sebagian dari elemen struktur yang dicetak pada satu tempat tertentu baik yang berada dilingkungan proyek maupun jauh dari proyek (pabrik) yang kemudian akan dipasang pada strukturnya. Proses beton Precast dilakukan di pabrik biasanya dengan melalui produksi masal secara berulang dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan pemesanan.
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
Harga beton Precast cenderung mahal karena harga cetakannya yang terbuat dari plat baja yang biasanya dapat digunakan + 80 kali untuk setiap cetakan (Candy Happy Najoan, dkk, 2016).

## 2.3 Analisa Harga
Harga satuan pekerjaan adalah salah satu factor penting dalam penentuan biaya proyek, setelah kuantitas pekerjaan. Harga satuan pekerjaan konstruksi dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain : time schedule (waktu pelaksanaan yang ditetapkan) , metode pelaksanaan yang dipilih, produktivitas sumber daya yang digunakan. Produktivitas suatau kegiatan sangat berkaitan dengan biaya kegiatan tersebut. Karena produktivitas menunjukan beberapa output atau hasil pekerjaan persatuan waktu untuk sumber daya yang digunakan. Dengan demikian bila produktivitas tinggi, maka akan menjamin turunnya biaya persatuan output yang dihasilkan. Harga satuan pekerjaan dipengaruhi oleh: Upah tenaga kerja (Labors), Bahan (Materials), Alat (Equipment) (Ariany Frederika, 2015). Untuk penelitian ini, penulis tidak menggunakananalisahargasatuanberdasarkan
SNI, yang di gunakan adalah analisa harga satuan berdasarkan lapangan, analisa ini merupakan standar dari perusahaan kontraktor yang di laksanakan pada proyek apartemen di sekitar Jakarta.

## 2.4 Time Schedule ( Rencana Kerja )
Menurut (Zaenal Abidin, 2014). Pengertian Time berarti waktu, schedule ialah memasukan kedalam daftar. Jadi yang dimaksud dengan Time Schedule ialah mengatur rencana kerja dari satu bagian unit pekerjaan. Time schedule meliputi kegiatan sebagai berikut :
 Kebutuhan tenaga kerja
 Kebutuhan material dan bahan
 Kebutuhan waktu
 Dan transporta si/pengangkutan
Dalam hal ini adalah schedule pelaksanaan khusus pekerjaan dinding lantai 3 sampai dengan lantai 18. Bahwa terdapat perbedaan waktu antara peleksanaan pekerjaan bataringan dengan system precast .

## III. ANALISIS DAN DISKUSI

## 3.1 Denah Lokasi
FASADE LT. 3 - 6 1 9 6 5 2 3 4 7 8 D E F G C B A H J Gambar 1. Denah Lantai 3 – 6 FASADE LT. 7 - 10 1 9 6 5 2 3 4 7 8 D E F G C B A H J Gambar 2. Denah Lantai 7 – 10
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
FASADE LT. 11 - 18 1 9 6 5 2 3 4 7 8 D E F G C B A H J Gambar 3. Denah Lantai 11 – 18 Tabel 2.Luasan dinding terpasang

## 3.2 Pekerjaan Dinding Precast
Tabel 3. Analisa harga dinding precast
Tabel 4. Analisa harga pemasangan dinding precast

## Tabel 5.Analisa hargaAlat Tower Crane
Untuk pekerjaan pemasangan dinding precast alat yang digunakan adalah tower crane.Total biaya sewa tower crane (TC) per hari = Rp.5.000.000,- dengan rincian:
 Sewa tower crane= Rp.2.000.000,-
 Sewa Genset= Rp. 450.000,-  Solar= Rp. 1.000.000,-  Pelumas= Rp.1.200.000,-
 Operator= Rp. 350.000,-. Asusmsi Pemasangan Dinding Precast dengan mennggunakan Tower Crane sebesar 60 m 2 , sehingga di dapat harga sewa per m 2 adalah Total Pengeluaran di bagi Produktifitas Tower crane Per hari = Rp.5.000.000,- / 60 = Rp. 83.333,- / m 2

## Tabel 6. Biaya Total Pekerjaan Dinding Precast
Biaya Total Pekerjaan Dinding Precast : menjumlahkan semua biaya  Material = Rp 279.000,-  Pemasangan = Rp. 193.670,-  Tower Crane = Rp. 83.330 ,-
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
Untuk memperoleh biaya total suatubangunan gedung khususnya untuk biayapekerjaan dinding luar, maka harga satuandinding terpasang dikalikan dengan volumepekerjaan dinding disetiap lapis bangunan(tiap lantai).
Tabel 7.Biaya Pekerjaan Dinding Precast

## 3.3 Pekerjaan Dinding Bata Ringan
Tabel 8.Analisa harga pasangan bataringan
Tabel 9.Analisa harga Plaster
Tabel 10.Analisa harga Aci
Tabel 11. Biaya Material Dinding Bata Ringan / m 2 Berdasarkan dari analisa harga satuan di atas total biaya Material bata ringan
 Bata ringan = Rp. 115.000,-  Plaster = Rp. 102.108,-  Acian = Rp. 65.400,- Total biaya material bata ringan Rp. 282.508 3.4 Biaya Peralatan Pekerjaan Dinding Bata Ringan Dengan Alat Scafolding Peralatan yang digunakan untuk pekerjaandinding bata ringan termasuk pekerjaan plester acian bagiandalam menggunakan alat scafolding . Khususuntuk pekerjaan plester acian dinding luarmenggunakan alat scafolding untuk lantai 3sampai lantai 18.Biaya sewa per 1 hari= Rp. 2.000,- / hari. Jumlah scafolding Horizontal = kelilingbanguan / Panjang 1 set scafolding . Jumlah scafolding Vertikal= Tinggibangunan / Tinggi scaffolding .Jumlah Kebutuhan scafolding Luar perlantai = 75 set x 2 set= 150 setBiaya untuk Lantai 3 (pekrjaan luar)= hargasewa 1 set x kebutuhan scafolding x jumlahlantai= Rp. 2.000,- x (150) set x 3= Rp.900.000,-
Tabel 12. Biaya Sewa Peralatan Pekerjaan Luar
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
Tabel 13.Biaya Sewa Peralatan Pekerjaan Dalam BiayaPeralatan Per m2 Pekerjaan Pasangan Bata ;Biaya untuk Lantai 3 (pekerjaandalam) Ketentuan produktifitas per hari (1 tukang, 1 kenek)= 10 m2 ; asumsi (3 tukang, 3kenek)=3x10m2= 30 m2 ; Biaya per m2= Rp. 10.000,- / m2
Tabel 14.Biaya Sewa Peralatan Pekerjaan
Pasang Bata Tabel 15. Sewa Peralatan Pekerjaan Plester Luar
Tabel 16.Sewa Peralatan Pekerjaan Plester Dalam
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
Tabel 17.Sewa Peralatan Pekerjaan Acian Luar
Tabel 18.Sewa Peralatan Pekerjaan Acian Dalam
Dari analisahargasatuan di atas, dapat di jumlahkan total biaya sewa alat untuk pekerjaan dinding bataringan per m2.
 Bata Ringan = Rp.10.000,-
 Plaster Luar = Rp. 30.000,-
 Plaster Dalam
= Rp. 10.000,-  Aci Luar = Rp. 20.000,-  Aci Dalam
= Rp. 6.667,-
Sehinga Total biayasewauntuklantai 3 sebesarRp. 76.667,- per m 2. Untukmengetahui
total sewa peralatan untuk pekerjaan pemasangan bataringan harus menjumlahkan total sewa tiap lantai, sehingga di dapat sewa peralatan Rp. 3.226.667,- per m 2 .
Tabel 19.Total BiayaPekerjaan Sewa Peralatan
Tabel 20.Total BiayaPekerjaan Dinding Bata Ringan Lantai 3 s/d Lantai18
3.5 Perbandingan Biaya Perkerjaan Dinding

## Precast dan bataringan
Tabel.21 Perbandingan Biaya Material
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
 Precast = Rp. 279.000,-  Bata Ringan = Rp. 115.000,-
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
 Selisih = Rp. 164.000,- Sehingga di dapatpresentasi 58,78%
Bahwa biaya fabrikasi (material) pekerjaan dinding precast lebih mahal jika dibandingkan dengan material pekerjaan dinding bataringan. Keadaan tersebut dapat digambarkan dalam diagram dibawahini
Gambar 4. Diagram batang perbandingan biaya material
Tabel.22.Perbandingan Biaya Peralatan
(Pembuatan Dinding) Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat prosentasi selilisih dari perbandingan biaya sewa alat antara dinding precast dan bataringan.Prosentase tersebut didapat perbedaan nilai disetiap lantainya. Bahwa biaya sewa alat pekerjaan dinding precast lebih mahal, jika dibandingkan dengan dinding bataringan pada lantai 3. Sedangkan pada lantai 4 sampai dengan lantai 18 adalah sebaliknya, yaitu sewa alat pekerjaan dinding bataringan lebih mahal dibandingkan dinding precast . Hal tersebut dikarenakan pada metode pelaksanaan dinding bataringan, untuk sewa alat dilakukan secara bertahap. Semakin tinggi lantai yang dikerjakan, semakin banyak alat yang harus disewa (digunakan). Berbeda dengan sewa peralatan untuk memasang dinding precast , harganya cenderung stabil
karena 1 kali sewa alat dapat dibagi rata biayanya untuk masing-masing lantai. Hal tersebut lebih jelas digambarkan dalam diagram dibawah ini.
Gambar 5. Diagram batang perbandingan biaya peralatan
Tabel.23. Perbandingan Biaya Total Pekerjaan
Dinding
Dari hasil perbandingan biaya secara total, didapat selisih biaya rata-rata 12,92 %. Dimanabiaya pekerjaan dinding bata ringan lebih murah dibandingkan dengan biaya pekerjaandinding precast seperti disebutkan dalam diagram berikut.
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
Gambar 6. Diagram batang perbandingan biaya total pekerjaan dinding precast dengan bata ringan

## 3.6 Perbandingan Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan Dinding Precast dan Bata Ringan Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan dinding precast
Berdasarkan perhitungan pada analisa data, bahwa produksi alat per hari kerja efektif dapatmenyelesaikan volume sebesar 60 m2 per hari. Apabila dihitung secara matematis denganmengabaikan faktor cuaca, kendala, dan faktor lainya dilapangan maka akan diperolehperhitungan sebagai berikut :
Tabel 24.Waktu Pekerjaan Dinding Precast
Tabel 25. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Dinding Precast
Dari data di atas, waktu yang dibutuhkan untuk pemasangan dinding precast untuk 1(satu) lantai selama 9 (Sembilan) hari, sehingga waktu minimum untuk pemasangan dinding precast 16 lantai selama 144 hari. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dinding precast selama 7 bulan.
3.7 Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan dinding bata ringan.
Pekerjaan dinding bata ringan terdiri dari beberapa tahapan, seperti yang disebutkan dalammetode diatas.Apabila dihitung secara matematis dengan mengabaikan faktor cuaca,kendala, dan faktor lainya dilapangan maka akan diperoleh perhitungan seperti berikut :
Tabel 26. Waktu Pekerjaan Pasang Bata Ringan
Ketentuan produktifitas per hari (1 tukang, 1 kenek)= 10 m 2 , asumsi (3 tukang, 3kenek)=3x10m2 = 30 m 2 , luas perlantai 513,4 m 2 , produkutifitas perhari 30 m2, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 1 lantai selama 17 hari, waktu yang dibutuhkan pemasangan
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92
bata ringan lantai 3 sampai lantai 18 minimum 272 hari.
Tabel 27. Perhitunganwaktupekerjaanplesteran
Ketentuanproduktifitas per hari (1 tukang, 1 kenek)= 20 m 2 , asumsi (3 tukang, 3kenek)=3x20m2 = 60 m 2 , luas perlantai 513,4 m 2 , produkutifitas perhari 60 m2, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 1 lantai selama 9 hari, waktu yang dibutuhkan pemasangan bata ringan lantai 3 sampai lantai 18 minimum 144 hari.
Tabel 28. Perhitunganwaktupekerjaanacian
Ketentuanproduktifitas per hari (1 tukang, 1 kenek)= 30 m 2 , asumsi (3 tukang, 3kenek)=3x30m2 = 90 m 2 , luas perlantai 513,4 m 2 , produkutifitas perhari 90 m2, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 1 lantai selama 6 hari, waktu yang dibutuhkan pemasangan bata
ringan lantai 3 sampai lantai 18 minimum 96 hari.
Tabel 29. PerbandinganWaktu Dinding Precast dengan Bata Ringan
Gambar 7. Diagram batang perbandingan waktu pelaksanaan dinding precast dengan bata ringan. Waktu yang diperlukan untun mengerjakan dinding precast lantai 3 lebih efisien yaitu 9 haridan untuk pekerjaan dinding bata ringan memerlukan waktu 32 hari. Hasil perbandinganwaktu dapat dilihat dalam rincian tabel berikut :
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92

## Tabel 30. Scehedule Pemasangan Bata Ringan
Retna Kristiana, & Aan pujiandi/ Analisa Produktifitas Dinding Bata Ringan Dan Dinding Precast Pada Bangunan Gedung Tinggi Hunian / Pp. 81-92

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN Berdasarkan analisa pengamatan diambil kesimpulan mengenai produktifitas pemasangan dinding bata ringan dan dinding precast.  Produktifitas bataringan sebagai berikut :  Harga material bataringan Rp.
115.000,- / m2.  Harga pemasangan bataringan bervariasi tiap lantainya, makin tinggi lantainya makin mahal harga pemasangannya.
 Harga total pemasangan bataringan Rp. 3.977.204.382,- sedangkan luas dinding yang terpasang 8.214,4 m2, sehingga harga terpasang bataringan Rp. 484.175,- / m2
 Pemasangan bataringan tiap lantai membutuhkan waktu ± 17 hari, sehingga total waktu yang di butuhkan ± 272 hari
 Waktu yang di butuhkan untuk plaster 1 lantai ± 9 hari, sehingga total waktu yang dibutuhkan ± 144 hari
 Waktu yang dibutuhkan untuk acian ± 6 hari, sehingga total waktu yang dibutuhkan ± 96 hari
 Schedule yang di rencanakan untuk pemasangan bataringan ± 12 bulan
 Produktifitas bataringan sebagai berikut :
 Harga material dinding precast Rp. 279.000,- / m2
 Harga pemasangan dinding precast Rp. 277.000,- / m2
 Total harga pemasangan dinding precast Rp. 4.567.206.000,- sehingga harga terpasang dinding precast Rp. 556.000,- / m2
 Waktu pemasangan dinding precast 1 lantai ± 9 hari, sehingga total waktu yang dibutuhkan ± 144 hari
 Schedule yang di rencanakan untuk pemasangan dinding precast ± 7 bulan
SARAN Setelah melakukan penelitian di lapangan ada beberapa saran dari penelitian ini antara lain : 1. Bagi Kontarktor
Kontraktor di sarankan untuk bijak memilih dinding sesuai dengan kebutuhan, jika membutuhkan pekerjaan yang cepat dan produktifitas yang tinggi makan disarankan menggunkan dinding precast, jika tidak waktu pelaksanaan cukup panjang dan biaya terbatas di sarankan menggunakan bataringan. 2. Bagi peneliti a. Penelitain selanjutnya sampai sejauh mana dinding precast lebih ekonomis dibandingkan bataringan b. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan semua jenis dinding, agar dapat diketahui mana yang lebih efekti dan efisien di antara jenis dinding

## REFERENSI
Ariany Frederika, (2015) Analisis perbandingan harga satuan dan titik impas pekerjaan bekisting kolom sistem konvensional dengan sistem peri dalam pelaksanaan proyek kontruksi gedung
Novi Suryani, Munasir, 2015. mengetahui pengaruh penambahan fly ash pada pembuatan bata ringan dari bahan dasar pasir vulkanik terhadap sifat mekanik bata ringan meliputi kuat tekan
Sri Handayani, (2010) Membuat Batu Bata dengan penambahan serbuk gergaji
Tedja, Michael. Charleshan.Efendi, Jefri. (2014). PerbandinganMetodeKonstruksi Bata MerahdenganDinding Bata Ringan
Yulistianingsih, Trijeti. (2014). Perbandingan Pelaksanaan Dinding Precast dengan Konvensional Zaenal Abidin, (2014) The Application of upgrading productivity between actual employee and modification of scheduling using fast track methode to reduce cost and time on building ITC Surabaya