## BIAYA DAN KEBUTUHAN ALAT BERAT UNTUK PEMINDAHAN TANAH
( Studi Kasus :Pekerjaan Timbunan Tanah di Baturetno, Wonogiri)
Dian Arumningsih D.P.

## Abstrak
Pemindahan  tanah  mekanik  atau  pelaksanaan  pengerukan/timbunan dengan  menggunakan  alat  berat  termasuk  perkembangan  ilmu  dan  teknologi. Dengan tersedianya  alat  berat, manusia bisa  lebih efektif dalam berkarya.Sungguh  kenyataan  bahwa  kontribusi  alat  berat  dalam  proyek konstruksi sangat penting, apalagi dalam hal pekerjaan tanah atau penimbunan.
Penggunaan alat berat tidaklah semudah yang dibayangkan, tetapi harus dengan  perhitungan  mengenai  pemindahan  tanah  mekaninya,  karena  jika  tidak diperhitungkan  dengan  baik  akan  menyebabkan  kegagalan  dalam  suatu  proyek. Produksi  backhoe  9,82  m 3 /jam.  Produksi  dump  truck12,3  m 3 /jam.  Produksi bulldozer116,95  m 3 /jam.  Produksi  roller  per  jam  sebesar  676,7  m 3 /jam.  Untuk perhitungan  dengan  data-data  teoritis:  Produksi  backhoe27,3  m 3 /jam.  Produksi dump truck 33,3m 3 /jam. Produksi bulldozer135 m 3 /jam.
Biaya  produksi  masing-masing  alat  berat.  Untuk  perhitungan  dengan data-data  di  lapangan:  Biaya  produksi  backhoe  per  jam  sebesar  Rp  260.000,- /jam.  Biaya  produksi  dump  truck  per  jam  sebesar  Rp  67.750,-/jam.  Biaya produksi  bulldozer  per  Rp  366.857,-/jam.  Biaya produksi  roller  per  jam  sebesar Rp 53.900,- m 3 /jam. Untuk perhitungan dengan rata-rata teoritis: Biaya produksi backhoeRp 273.580,-/jam. Biaya      produksi dump  truck  Rp 106.900,-/jam.Biaya produksi  bulldozer  per  jam  sebesar  Rp  325.750,-/jam.  Biaya  produksi  rollerRp 187.042,-  m 3 /jam.  Harga  satuan  alat  berat  dengan  perhitungan  di  lapangan sebesar  Rp  137.550,-/m 3 .  Harga  satuan  alat  berat  dengan  perhitungan  teoritis sebesar  Rp  70.450,-/m 3 .  Total  rencana  biaya  pekerjaan  timbunan  tanah  untuk proyek  Perumahan  dan  Pertokoan    di  Jumprit    Baturetno  dibutuhkan  biaya sebesar Rp 792.605.750,-
Kata kunci : alat berat, efektif dan produktif.
1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah
Kemajuan  ilmu  dan  teknologi dewasa  ini  berdampak  pada  manusia yang  dimanjakan  oleh  hasil  produk yang  dapat  membantu  aktivitas, sehingga menjadikan kehidupan manusia  lebih  tertata  dan  efisien.
Kondisi  ini  sudah  memasuki  bidang konstruksi, sebagian
besar pembangunan  struktur  konstruksi  di Indonesia  sudah  memakai  peralatan yang  bisa  dikendalikan  oleh  tenaga mesin  yang  sangat  efektif  dalam kemampuan  kualitas  dan  kuantitas, serta kapasitas.
Alat  berat  merupakan  bagian dari  kemajuan  teknologi  itu  sendiri, dengan  kehadirannya  manusia  bisa lebih efektif dalam berkarya.
Pengoperasian  alat  berat  tidaklah semudah yang
dibayangkan, sehingga  banyak  orang  awam  yang mengira  hanya  seorang  operator bisa mengelola  alat  berat  dengan  baik, karena  jika  tidak  dikelola  dengan baik  akan  menyebabkan  kegagalan dalam  suatu  proyek.  Setelah  melihat kenyataan  yang  telah  diuraikan  di atas,  sangat  penting  mengelola  alat- alat berat. Agar suatu pekerjaan yang melibatkan  alat  berat  bisa  terlaksana dengan
baik, kemampuan
mengestimasi  biaya-biaya  alat  berat yang akan dikeluarkan juga
merupakan  hal  yang  penting  dalam suatu rangkaian proyek konstruksi.
Potensi wilayah Indonesia yang  berkontur  perbukitan  ini  bisa menjadikan  peluang  usaha  yang sangat  terbuka  dalam  penyediaan jasa  peralatan  berat.  Namun  untuk menjadi seorang estimator yang baik, haruslah menguasai tentang komponen-komponen  harga  yang berpengaruh pada alat berat tersebut. Penentuan
harga-harga tidak semudah  yang  dilihat  dilapangan, banyak  faktor  yang  mempengaruhi hal  tersebut baik  segi  teknis  maupun non teknis. Dengan manajemen  yang baik  dan  benar  untuk  membuktikkan bahwa  ilmu  penggunaan  alat  berat merupakan  salah  satu  dari  ilmu bidang teknik sipil yang tak terpisahkan,  sehingga  kita  dapat memperhitungkan  peluang  usaha yang ada.

## 1.2. Perumusan Masalah
Seorang estimator yang  handal memerlukan  kebiasaan  untuk  selalu mencoba menyelesaikan semua persoalan.  Masih  sedikitnya  suatu penelitian  tentang  alat  berat  ini
menjadikan  hal  yang  sangat  menarik untuk  dibahas  lebih  lanjut.  Melihat begitu pentingnya manajemen peralatan  berat  dalam  suatu  proyek konstruksi.  Permasalahan  yang  akan dicari meliputi :
1. Bagaimana  cara  mengetahui kapasitas  produksi  alat    yang digunakan.
2. Bagaimana  cara  menghitung biaya produksi tiap alat.
3. Berapa  harga  satuan  pekerjaan dan berapa harga totalnya? 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui  formula-formula  yang tepat  dalam  mengelola  manajemen alat  berat  terutama  dilokasi  proyek yang  sesungguhnya,  karena  bisa terjadi  ketidaksamaan  hasil  yang antara  manajemen  alat  berat  yang dilapangan dengan perhitungan secara  teoritis.  Oleh  karena  itu, dalam pembahasan ini akan dilakukan  perhitungan  dengan  dua cara  ,dengan  data  yang  dihasilkan dilapangan  dan  dengan  data  yang telah  diterbitkan  pabrikan  alat  berat yang digunakan.
Komponen-
komponen  yang  akan  dicari  dalam pembahsan ada beberapa hal.
Penentuan komponen ini meliputi : 1. Mengetahui kapasitas produksi tiap alat yang digunakan.
2. Mengetahui  biaya  produksi tiap alat.
3. Mengetahui  biaya  pekerjan yang  meliputi  harga  satuan dan harga total. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat
menguasai  tentang  pengelolaan  alat- alat  berat,  karena  alat  berat  akan menjadi  salah  satu  komponen  yang sangat  penting  dalam  suatu  proyek pembangunan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sifat-sifat Tanah
Tanah merupakan elemen terpenting dalam masalah ketekniksipilan, karena sebagai pondasi  suatu  konstruksi  yang  akan dikerjakan.  Ada  beberapa  sifat  tanah yang  diketahui,  sifat  tanah  ini  bisa mempengaruhi  volume  tanah  yang dihasilkan.  Keadaan  lepas  ( loose ):
Keadaan  lepas  yaitu  keadaan  tanah setelah  mengalami  gangguan,baik yang  berupa  kegiatan  pemotongan,
penggalian. Keadaan padat ( compact ):  Keadaan  tanah  setelah diberikan  usaha-usaha  pemampatan
dengan bermacam cara. Baik dengan alat maupun tenaga manusia.
2.2.      Pelaksanaan Pekerjaan
2.2.1.  Pekerjaan   penggalian  dan
pemuatan  tanah  dengan backhoe. Backhoe  sering  juga  disebut pull shovel ,  adalah  alat  dan
golongan shovel yang khusus menggali material. Backhoe
Gambar 2.1. Alat Untuk Menggali Material
2.2.2.  Pekerjaan    pengangkutan (hauling) dengan dump truck Truck  adalah  alat  yang  khusus digunakan sebagai alat angkut karena kemampuannya,  misal  dapat  ber- gerak cepat.
Gambar 2.2. Alat Pengangkut Dump Truck
2.2.3.    Pekerjaan  penebaran  tanah ( spreading ) dengan bulldozer Pada dasarnya bulldozer
merupakan  alat  yang  menggunakan traktor  sebagai  penggerak  utama. Disebut  bulldozer  karena  traktor  ini dilengkapi  dengan  dozer  attachment, dalam hal ini adalah blade.
Berdasarkan  alat  gerakanya bulldozer dibedakan menjadi : crawller tractor dozer ( dengan  roda rantai/belabang), wheel tractor dozer (  dengan  roda  karet  ).  Jenis  blade yang  digunakan  pada  pekerjaan  ini adalah universal blade (u-blade ).
Gambar 2.3. Alat Berat Bulldozer

## 2.2.4. Pekerjaan  pemadatan tanah
( compacting ) dengan roller
Pemadatan  tanah  adalah  usaha mengurangi  rongga-rongga  udara dan  air  yang  semula  ada  diantara butir-butir tanah.
Gambar 2.4. Alat Berat Compactor Roller

## 2.2.5.  Biaya kepemilikan ( owning

## cost )
Biaya  kepemilikan (owning cost ) adalah biaya  kepemilikan alat  yang  harus diperhitungkan  selama  alat  tersebut dioperasikan,  apabila  alat  tersebut  milik sendiri.  Hal ini berkaitan  karena semakin lama produksinya akan semakin
berkurang,ini  disebut  sebagai depresiasi .
Nilai  ini ditentukkan olah  harga beli alat, prakiraan  umur  ekonomis,  nilai  residu alat  (  harga  jual  pada  akhir  umur ekonomis ), dan nilai produksi alat. Biaya kepemilikan disini meliputi :
a). Biaya penyusutan perjam
b). Bunga modal
c). Biaya asuransi

## 3.     METODE PENDEKATAN
3.1.  Lokasi Penelitian.
Sebelum  melaksanakan  penelitian harus diketahui dahulu lokasiyang dijadikan  objek  penelitian.  Lokasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Lokasi  tempat  pengambilan  tanah urug terletak di Selomoyo,Baturetno, Kabupaten Wonogiri.
2. Jarak  tempuh  dari  pengambilan sampai lokasi pemadatan berjarak 10 km.
3. Lokasi  untuk  penimbunan  terletak  di Desa  Jumprit,  Baturetno,  Kabupaten Wonogiri.
3.2. Data
Data Primer:
a) Data luas daerah yang dilakukan penimbunan. b) Data tebal rencana pemadatan.
c) Data jarak antara lokasi pengambilan  dengan  lokasi pemadatan. d) Data waktu siklus untuk
backhoe.
e) Data  waktu  tempuh dump truck.
f) Data waktu siklus bulldozer.
g) Data waktu siklus roller.
Data sekunder:
a) Harga alat berat yang digunakan.
b) Harga  bahan  bakar,  pelumas, gemuk dan ban.
c) Klasifikasi  alat  berat  yang digunakan.
d) Data upah operator alat berat.
e) Data  klasifikasi  jenis  tanah yang  digunakan  diambil  dari Rochmanhadi, 1993 yang
dicantumkan  dalam  Tabel
2.1. f) Jumlah alat berat yang digunakan diperoleh dari masing-masing  lokasi  jenis pekerjaan,  seperti  :  untuk lokasi  pengambilan  berapa Backhoe yang  digunakan,
untuk  pengangkutan  berapa
dump truck yang dipakai, dan untuk lokasi pemadatan berapa bulldozer dan roller yang digunakan.
g) Data jadual waktu pelaksanaan,  diperoleh  untuk menganalisisketepatan  target waktu  pemadatan.  Data  ini dikeluarkan oleh pemilik proyek  yaitu:  PT.    Karya
Abadi.

## 4.        PEMBAHASAN
4.1.    Tinjauan  Tanah  Urug,  Lokasi

## Pengerukan dan Pemadatan
Sebelum  melakukan  perhitungan besar  produksi  alat  berat  dan  harga satuan, berikut ini akan diuraikan tentang jenis  tanah  urug  yang  digunakan  dalam pekerjaan pengerukan proyek perumahan. Selain  itu,  akan  diuraikan  juga  kondisi daerah  pengerukan  yang  terletak  di  Desa
Selomoyo, Baturetno, Kabupaten Wonogiri,  beserta  kondisi  akses  jalan yang dilalui oleh dump truck mengangkut tanah  urug  ke  lokasi  penimbunan.  Jenis tanah  urug  yang  digunakan  adalah  jenis tanah cadas  keras. Kondisi  tanah asilinya masih  berupa  tanah  perbukitan  dengan ketinggian  berkisar 3 - 7 m. Tanah cadas yang  ada  di  daerah  ini  mempunyai karakteristik  agak  berbatuan,  sehingga menyulitkan  dalam  pengerukan  oleh  alat berat yang digunakan yaitu backhoe .
4.2.   Perhitungan  Biaya  kepemilikan,
Biaya  Operasional  dan  Harga Satuan di Lapangan
Dalam pekerjaan pengambilan tanah  urug  inid  igunakan backhoe type 200-1  keluaran  dari  pabrikan  komatsu. Kondisi  pemuatan  yang  dikerjakan  oleh
backhoe PC  200-1.  Untuk  memuat  tanah urug  ke  dalam truck,  backhoe terlebih
dahulu  mengambil  tanah  yang  masih
dalam  keadaan  berbukit  dan  kondisi tanah yang keras.
Tabel 4.1. Waktu untuk menggali
No Waktu menggali (detik) 1 01’35” 2 01’56” 3 02’13” 4 01’34” 5 01’45” 6 02’51” 7 02’11” 8 02’07” Rata-rata 02’21” (141 detik) (Sumber: Data lapangan) Tabel 4.2. Waktu putar backhoe No Sudut putar Waktu putar (detik) 1 180 o 13,58” 2 60 o 09,79” 3 60 o 10,23” 4 90 o 12,54” 5 90 o 12,15” 6 45 o 08,65” 7 45 o 08,05” 8 160 o 13,35” 9 160 o 13,76”
10 180 o 14,65” Rata-rata 12,07” (12,07 detik) (Sumber: Data lapangan) 4.2.1.  Perhitungan  biaya  produksi
backhoe PC 200-1
a) Biaya kepemilikan ( owning cost )
1) Biaya penyusutan per jam
= alat ekonomis Umur (Rp) penyusutan Nilai = jam 10.000 10%) 0 800.000.00 (Rp - 0 800.000.00 Rp  = Rp 72.000,-/jam 2) Bunga modal = = jam 10.000 - , 0 800.000.00 Rp 18% th 5  
= Rp 72.000,-/jam 3) Biaya asuransi = mesin penggunaan Prakiraan tu satuan wak per asuransi Premi = jam 2.000 - , 0 800.000.00 Rp % 2 
= Rp 8.000,-/jam
Jadi  total  biaya  kepemilikan backhoe adalah Rp 152.000,-/jam
b) Biaya operasional ( operational cost )
1) Kebutuhan bahan bakar = 18 liter/jam × Rp 4.500,-
= Rp 81.000,-/jam
2) Biaya pelumas
= = 18.000,- Rp jam 200 liter 10  = Rp 900,-/jam
3) Biaya gemuk ( grease ) = gemuk harga pemakaian Waktu gemuk Kebutuhan
 = 10.000,- Rp jam 225 kg 5  = Rp 222,-/jam
4) Biaya filter
- Filter udara   = pemakaian Waktu udara filter Harga = jam 3240 450.000,- Rp = Rp 139,-/jam
- Filter hidrolis = pemakaian Waktu hidrolis filter Harga = jam 3240 250.000,- Rp = Rp 77,-/jam
- Filter mesin = pemakaian Waktu mesin filter Harga = jam 1620 70.000,- Rp = Rp 43,-/jam - Filter solar = pemakaian Waktu solar filter Harga = jam 540 60.000,- Rp =  Rp  111,-
/jam
5) Biaya  ban  tidak  ada  karena  ban dengan jenis rantai.
6) Biaya perbaikan.
= ekonomis Umur alat Harga perbaikan Faktor  = jam
10.000 0,- 800.000.00 Rp 0,25 
= Rp 20.000,-/jam
7) Upah operator. = jam 9
50.000,- Rp
= Rp 5.556,-/jam
Jadi  total  biaya  operasional backhoe tersebut adalah = Rp 108.048,-/jam
Total  biaya  kepemilikan  +  biaya operasional = Rp 260.048,-/jam
4.2.2.  Perhitungan    produksi    dump truck
a) Jumlah siklus yang diperlukan backhoe untuk mengisi dump truck (n) n  = Faktor Kapasitas rata - rata Kapasitas
bucket bucket truck dump

= 0,7 m 0,9 m 4 3 3  = 6,3  6
b) Produksi per siklus (C t ).
C t = n × q 1 × k = 6 × 4 × 0,7= 16,8 m 3
c) Waktu siklus dump truck (Cmt).
Cmt  = Tl + Th + Td + Tr + Tw =  2,  01’  +  13,  28’  +  13”  +  8,  04’  + 13, 46’
= 37,32 menit
d) Produksi dump truck (Qt)
Qt  = Cmt Et 60 c  
Qt  = menit 37,32
75 , 0 60 16,8   =  20,26  m 3 /jam
( loose )
Qt  = cadas tanah konversi Faktor 26 ,
20 = 1,65 26 , 20 = 12,27 m 3 /jam ( bank )
4.2.3. Perawatan filter udara
= perawatan Waktu perawatan Biaya = jam 108 10.000,- Rp = Rp 93,-/jam 1) Biaya perbaikan = =
= Rp 12.350,-/jam
2) Biaya operator
= kerja Jam hari per Upah = jam 9 40.000,- Rp = Rp 4.444,-/jam
Total  biaya  operasi  yaitu  =  Rp
47.464,-/jam
Total  biaya  kepemilikan  +  biaya operasional, yaitu:
=  Rp  20.250,-  +  Rp  47.464,-  =  Rp 67.714,-/jam

## 4.2.4.  Perhitungan bulldozer type
D 53 A Dalam proyek pembangunan perumahan  ini, bulldozer type  D  53  A digunakan  sebagai  alat  penghampar material  tanah  yang  akan  dipakai  untuk pengurukan.
a) Waktu siklus bulldozer
Tabel 4.3.Kecepatan rata-rata bulldozer D 53 A di lapangan.
No Jarak gusur (m) Waktu siklus bulldozer (detik) Z menit Kecematan maju
(Tf) Kecepatan mundur (Tr) Detik Km/jam Detik Km/jam 1 40 29,74” 4,80 20,05” 6,80 0,10 2 20 19,34” 3,72 14,71” 4,89 0,10 3 45 34,67” 4,67 26,55” 6,10 0,10 4 35 23,22” 5,42 18,13” 6,94 0,10 5 35 25,44” 4,95 17,33” 7,27 0,10 6 35 31,45” 4,98 16,72” 7,53 0,10
7 40 24,23” 4,57 22,13” 6,50 0,10 8 25 21,42” 3,71 19,67” 4,57 0,10 9 25 18,76” 4,01 15,83” 5,68 0,10 10 20 3,83 13,44” 5,35 0,10 Rata- rata 32 4,48 6,16 0,10 (Sumber: Data lapangan)
4.2.5.    Proses  perhitungan  produksi bulldozer.
a) Produksi per siklus (q bd )
q bd = L × 2 H × a = 3,58 × (0,94 × 2) × 0,7 = 4,71 m 3 b) Waktu siklus (Cm bd ) Cm bd = z R D F D   Cm bd = 01 , 0 5230 60 32 3360 60 32     = 1,04 menit
c) Produksi bulldozer per jam (Q bd )
Q bd = Cm E 60 q bd  
Q bd = 1,04 71 , 0 60 71 , 4   = 192,98
m 3 /jam ( loose ) Q bd = cadas tanah koreksi Faktor 92,98
1
= 1,65 92,98 1 = 117 m 3 /jam ( bank )

## 5.      KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan pembahasan, maka kinerja alat berat yang digunakan  dalam  proyek  penimbunan untuk  rencana  Perumahan  di  Jumprit Baturetno,  Kabupaten  Wonogiri  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Produksi masing-masing alat berat
a) Untuk  perhitungan  dengan  data- data di lapangan:
1) Produksi backhoe per  jam sebesar 9,8 m 3 /jam.
2) Produksi dump  truck per  jam sebesar 12,3 m 3 /jam.
3) Produksi bulldozer per  jam sebesar 117 m 3 /jam.
4) Produksi roller per  jam
sebesar 676,7 m 3 /jam.
b) Untuk  perhitungan  dengan  data- data teoritis:
1) Produksi backhoe per  jam sebesar 27,3 m 3 /jam.
2) Produksi dump  truck per  jam
sebesar 33,3 m 3 /jam.
3) Produksi bulldozer per  jam sebesar 135 m 3 /jam.
4) Produksi roller per jam sebesar 396,8 m 3 /jam.
2. Biaya  produksi  masing-masing  alat berat
a) Untuk  perhitungan  dengan  data- data di lapangan:
1) Biaya  produksi backhoe per jam  sebesar  Rp  260.000,- /jam.
2) Biaya  produksi dump  truck per  jam  sebesar  Rp  67.750,- /jam.
3) Biaya  produksi bulldozer per jam  sebesar  Rp  366.850,- /jam.
4) Biaya produksi roller per jam sebesar Rp 53.900,- m 3 /jam.
b) Untuk  perhitungan  dengan  rata- rata teoritis:
1) Biaya  produksi backhoe per jam  sebesar  Rp  273.580,-
/jam.
2) Biaya  produksi dump  truck per jam  sebesar  Rp  106.900,- /jam.
3) Biaya  produksi bulldozer per
jam  sebesar  Rp  325.750,-
/jam.
4) Biaya produksi roller per jam sebesar Rp 187.042,- m 3 /jam.
Dari  perhitungan  biaya  produksi masing-masing alat didapat
bahwa,  biaya  produksi  untuk perhitungan  di  lapangan  lebih murah  dari  pada  perhitungan biaya  produksi  dengan  teoritis, terkecuali biaya produksi bulldozer .
3. Harga satuan alat berat
a) Harga  satuan  alat  berat  dengan perhitungan  di  lapangan  sebesar Rp 137.550,-/m 3 .
b) Harga  satuan  alat  berat  dengan perhitungan  teoritis  sebesar  Rp 70.450,-/m 3 . 4. Total rencana biaya pekerjaan
pengurukan  untuk  proyek  Perumahan di  Desa  Jumprit  yang  dimiliki  PT. Karya Abadi, sebesar Rp 792.605.750,-
5. Perencanaan harga satuan alat dengan acuan jumlah alat  yang direncanakan, sebesar Rp 34.750,-/m 3 .
6. Jumlah  perencanaan  kombinasi  alat yang  digunakan,  dengan  target  waktu pelaksanaan 30 hari.
a) Jumlah backhoe 2 buah.
b) Jumlah dump truck 20 buah.
c) Jumlah bulldozer 1 buah.
d) Jumlah roller 1 buah.

## 5.2.  Saran
1. Dalam melakukan perhitungan produksi  alat  maupun  harga  satuan alat harus melakukan survey langsung
ke  lokasi  yang  direncanakan  supaya mendapatkan hasil yang tepat.
2. Data  teoritis  yang  dikeluarkan  oleh pabrikan  alat  berat  tidak  sepenuhnya dapat  dipergunakan  sebagai  data perhitungan, hal ini disarankan koefisien-koefisien  yang  diberikan untuk  perhitgnan  lebih  cocok  untuk alat berat dengan kondisi  yang relativ baru.
3. Untuk  dapat  mengelola  berat  dengan efisien  dan  menguntungkan,  maka diperlukan  tingkat  kejelian  untuk memelihara  alat  agar  meminimalisir kerusakan  yang  sering  terjadi  pada
alat saat sedang melaksanakan pekerjaan.

## 6.  DAFTAR PUSTAKA
Rochmanhadi,  1993, Perhitungan  Biaya Pelaksanaan  Pekerjaan  dengan Menggunakan  Alal-alat  Berat.
Departemen  Pekerjaan  Umum. Jakarta.
Ir.  Suyono  Sasrodarsono, Alat-alat  berat dan  penggunaannya. Diterbitkan oleh  yayasan  badan  penerbit
Pekerjaan Umum Jakarta.
Ir.  A.  Soedrajad  S,  Analisa  (cara  modern ) anggaran biaya pelaksanaan .
Ir.  Rochmanhadi, Pemindahan  Tanah
Mekanis (PTM) DDpartemen
Pekerjaan Umum. Caterpillar  tractor  Co., Carterpillar Performnce handbook,
Carterpillar  Tractor  Co., Peoria, Illinois, USA, 1981. Departemen  Pekerjaan  Umum, Pedoman Tata Cara Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen  Pekerjaan  Umum, Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 342/KPTS/1984. Herbert L. Nicole JR., Moving the Earth,
The  Workbook  of  Exavation,
Golgotia  Publishing  House,  New Delhi-1 India, 1962
Imam Soekoto, Mengenal Alat Peralatan untuk  konstruksi, Ditjen  Bina Marga dan Direktorat Zeni Angkatan Darat, Jakarta, 1967. Komatzu Ltd., Spasifications and Application Handbook , 5 th edition, 1980. Rochmanhadi, alat-alat Berat dan Penggunaannya, Departemen Pekerjaan Umum , Badan Penerbit Pekerjaan Umum, 1986. Stuart  Wood,  JR., Heavy  Contruction Equipment and Methods, Prentice  Hall,  Inc.,  Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
Soeyono  Sosrodarsono  Ir, Alat  –  alat berat dan Penggunaannya.

## Biodata Penulis:
Dian  Arumningsih  Diah  Purnamawanti,
Alumni  S1  Teknik  Sipil  Universitas  Tunas Pembangunan  Surakarta  (1992).  Pasca Sarjana  (S2)  Program  Magister  Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta
(2006).  Dosen  pada  Fakultas  Teknik, Jurusan Sipil  UTP Surakarta.