ANALISA BIAYA BANGUNAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BAJA MENGGUNAKAN METODE HSPK DAN SNI

## BUILDING COST ANALYSIS OF STEEL CONSTRUCTION WORK USING SNI METHOD AND HSPK
Faulidatul Khasanah ˡ , Sugeng Dwi Hartantyo²
ˡ Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan, email : faulidak@gmail.com ²Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan, email : sugeng.dwih@gmail.com

## ABSTRAK
Rencana Anggaran Biaya merupakan alat untuk mengendalikan jumlah biaya penyelesaian pekerjaan secara berurutan sesuai yang telah direncanakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui selisih perbandingan harga satuan material,  upah  dan  pekerjaan  dan  mengetahui  mana  yang  lebih  tepat  antara  penggunaan  metode  HSPK  dan  SNI untuk perhitungan rencana anggaran  biaya proyek. Pada perhitungan Rencana  Anggaran Biaya (RAB) antara SNI dan HSPK terdapat perbedaan harga satuan. Penulis mencoba menghitung kembali rencana anggaran biaya proyek pembangunan  Pasar  Tradisional  Blimbing  Lamongan  metode  SNI  dan  HSPK  dari  Kementrian  Pekerjaan  Umum Bidang  Cipta  Karya  sebagai  dasar  perhitungan  pada  proyek-proyek  pembangunan  Pasar  Tradisional  Blimbing Lamongan.  Analisa  perbandingan  biaya  pada  pekerjaan  konstruksi  baja  pada  proyek  pembangunan  Pasar Tradisional  Blimbing  Lamongan  didapat  jumlah  Rencana  Anggaran  Biaya  Metode  SNI  sebesar  Rp. 3.833.857.779,56 dan Metode HSPK sebesar Rp. 3.786.269.875,30. Maka selisih jumlah harga dari Metode SNI dan HSPK adalah Rp. 47.587.904,26. Hal ini terjadi karena faktor-faktor yang menyebabkan selisih harga,  antara lain: Harga  upah/tenaga  yang  berbeda  serta  harga  bahan  bangunan  yang  berbeda.  Untuk  koefisien  yang  dipakai  dalam perhitungan menggunakan SNI dari Kementrian Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya.
Kata Kunci : Rencana Anggaran Biaya (RAB), SNI, HSPK.

## ABSTRACT
Cost budget plan is a tool for controlling the total cost of completion of the work in sequence according to planned. The purpose of this study is to know the difference in unit price comparisons of materials, wages, and jobs and see which one is more appropriate between using HSPK and SNI method for the calculation of the project cost budget plan. In the calculation of the Cost Budget Plan (RAB) between SNI and HSPK there are differences in the unit  price.  The  researcher  tries  to  recalculate  the  cost  budget  plan  construction  project  at  Blimbing  Traditional Market  in  Lamongan  Regency  using  SNI  and  HSPK  methods  from  the  Ministry  of  Public  Works  Cipta  Karya Department  as  the  basis  for  calculation  in  the  construction  project  at  Blimbing  Traditional  Market  in  Lamongan Regency. Comparative analysis of the steel construction work on the construction projects at Blimbing Traditional Market  in  Lamongan  Regency  shows  that  the  amount  of  Cost  Budget  Plan  using  SNI  method  is  Rp. 3.833.857.779,56 and HSPK method is Rp. 3.786.269.875,30. Then the difference between the amount of price of SNI and HSPK method is Rp. 47.587.904,26. This happens because the factors that caused the difference in price, those are: wage price/different energy and different prices of building materials. For the coefficients that is used in the calculation, it uses SNI from the Ministry of Public Works Cipta Karya Department.
Keywords : Cost Budget Plan (RAB), SNI, HSPK .

## I. PENDAHULUAN
Dunia  konstruksi  yang  berkembang  cepat menuntut kita untuk dapat memahami dan menguasai aspek-aspek  yang  berhubungan  dengan  bidang konstruksi  yang  semakin  berkembang  dan  inovatif sebagai  bahan  acuan  dalam  pelaksanaan  proyek konstruksi yang penuh persaingan.
Dalam  tahap  konstruksi  dari  suatu  siklus hidup  sebuah proyek,  biaya  merupakan  faktor utama karena  menyangkut  modal  yang  harus  ditanamkan dalam  pelaksanaan  oleh  kontraktor.  Konsultan perencana  dan  pemilik  sebagai  penyediaan  dana untuk  proyek  juga  sangat  berkepentingan  dengan faktor  biaya  tersebut.  Pembiayaan  suatu  bangunan tidak  terlepas  dari  pengaruh  situasi  ekonomi  umum dan  perilaku  para  peserta  bisnis  konstruksi.  Dalam hal  ini,  pembengkakan  biaya  dapat  identik  dengan penyebab biaya konstruksi tinggi.
Semua  kegiatan  pekerjaan  konstruksi  baik bangunan  gedung,  jalan,  jembatan  dan  bangunan  air pasti  berhubungan  dengan  biaya.  Untuk  menentukan besarnya  biaya  bangunan (building  cost) rancangan pekerjaan  konstruksi  dari  suatu  bangunan  (gedung, jalan,  jembatan,  bangunan  air  dll),  diperlukan  suatu acuan  dasar.  Acuan  tersebut  adalah  analisa  biaya konstruksi  yang  disusun  melalui  kegiatan  penelitian produktivitas  pekerjaan  di  lapangan  dan  bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan suatu pembangunan (BSN, 2002).
Perkiraan  biaya  dibedakan  dari  anggaran dalam  hal  perkiraan  biaya  terbatas  pada  tabulasi biaya  yang  diperlukan  untuk  suatu  kegiatan  tertentu proyek ataupun proyek secara keseluruhan. Sedangkan  anggaran  merupakan  perencanaan  terinci perkiraan biaya dari bagian atau keseluruhan kegiatan proyek  yang  dikaitkan  dengan  waktu.    untuk mendapatkan taksiran yang tidak hanya memungkinkannya untuk  memenangkan tender,  juga akan  mendapatkan  keuntungan  yang  wajar  bagi perusahaannya.
Harga  bahan  didapat  dipasaran,  dikumpulkan dalam  satu  daftar  yang  dinamakan  Daftar  Harga Satuan Bahan. Setiap bahan atau material mempunyai jenis  atau  kualitas  tersendiri.  Hal  itu  menjadi  harga material tersebut beragam. Untuk itu sebagai potokan harga  biasanya  didasarkan  pada  lokasi  daerah  bahan tersebut  berasal  dan  sesuai  dengan  harga  patokan semen yang ditetapkan. Upah tenaga kerja didapatkan dilokasi,  dikumpulkan  dan  dicatat  dalam  satu  daftar yang  dinamakan  Daftar  Harga  Satuan  Upah . Untuk menentukan  upah  pekerja  dapat  diambil  standar harga  yang  berlaku  dipasaran  atau  daerah  tempat proyek dikerjakan yang sesuai dengan spesifikasi dari Kementrian Pekerjaan Umum.
SNI  merupakan  pembaharuan  dari  analisa BOW  (Burgeslijke  Openbare  Werken)  1921,  dengan kata lain bahwasanya analisa SNI merupakan analisa BOW yang diperbaharui. Analisa SNI ini dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemukiman.  Sistem  penyusunan  biaya  dengan
menggunakan  analisa  SNI  ini  hampir  sama  dengan sistem  perhitungan  dengan  menggunakan  analisa BOW.  Prinsip  yang  mendasar  pada  metode  SNI adalah,  daftar  koefisien  bahan,  upah  dan  alat  sudah ditetapkan  untuk  menganalisa  harga  atau  biaya  yang diperlukan  dalam  membuat  harga  satu  satuan pekerjaan  bangunan.  Dari  ketiga  koefisien  tersebut akan didapatkan kalkulasi bahan-bahan yang diperlukan,  kalkulasi  upah  yang  mengerjakan,  serta kalkulasi  peralatan  yang  dibutuhkan..  Komposisi perbandingan dan susunan material, upah tenaga dan peralatan  pada  satu  pekerjaan  sudah  ditetapkan, yangselanjutnya  dikalikan  dengan  harga  material, upah dan peralatan yang berlaku dipasaran.

## Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  yaitu  sebagai berikut :
1. Mengetahui selisih perbandingan harga satuan material,  upah  dan  pekerjaan  perhitungan rencana  anggaran  biaya  antara  Analisa  biaya HSPK dan SNI.
2. Mengetahui mana yang lebih tepat penggunaan metode HSPK dengan SNI untuk perhitungan harga penawaran Rencana Anggaran Biaya Proyek.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Blimbing
Lamongan,  Pada  metode  penelitian  ini  terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan agar mendapatkan  hasil  penelitian  yang  meliputi  studi pendahuluan  untuk  mengetahui  selisih  perbandingan harga satuan material, upah dan pekerjaan perhitungan  rencana  anggaran  biaya  antara  Analisa biaya  HSPK  dan  SNI  dan  Mengetahui  mana  yang lebih  tepat  penggunaan  metode  HSPK  dengan  SNI untuk  perhitungan harga  penawaran  Rencana Anggaran Biaya Proyek. Tahap pertama adalah tahap persiapan.  Tahap  kedua  adalah  tahap  awal  yang didalamnya  mencakup  penelitian  dan  pengumpulan data. Tahap ketiga yaitu tahap pengolahandata. Tahap terahir berisikan mengenai kesimpulan.
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Proyek
Proyek Pekerjaan Pembangunan Pasar
Tradisional Blimbing Lamongan adalah Proyek milik PT.  Srikandi  Dua  Putri.  Yang  proses  pekerjaannya dilakukan  langsung  dilapangan.  Data  –  data  umum Proyek, meliputi :
Pemilik Proyek  : PT. SRIKANDI DUA PUTRI Nama Proyek :  Pekerjaan Pembangunan Pasar
Tradisional Blimbing Lamongan
RAB Seluruhnya : Rp. 9.700.700.000,00 Lokasi Proyek  :  Ds.Blimbing  Kec.Paciran  Kab. Lamongan
Kons. Perencana :  CV.DANISWARA KONSULTAN Waktu Rencana  : 150 hari kalender Jenis Struktur : Struktur Rangka Baja

## Rencana Pekerjaan
Rencana  pekerjaan  dalam  penelitian  ini  akan dibahas  mengenai  proses  perhitungan  rencanaan anggaran biaya Proyek Pembangunan Pasar
Tradisional  Blimbing  Lamongan  dengan  Metode HSPK dan SNI , dengan  menghitung kembali Harga
Satuan  Pekerjaan  guna  mengkaji  proses  perhitungan dokumen penawaran yang dibuat kontraktor

## Bahan dan Upah
Dalam  proses  perhitungan  rencana  anggaran biaya  diperlukan  referensi  Harga  Bahan  dan  Upah Daerah  Kab.  Lamongan,  pada  Proyek  Pembangunan ini  Harga  Upah  dan  Bahan  diambil  Data  Survey langsung  dilokasi  penelitian  dengan  menanyakan langsung  Harga  Bahan  kepada  Toko  Bahan Bangunan Baja yang di wilayah Kab. Lamongan dan Harga  Upah  menanyakan  pihak  Developer  dari Penawaran Kontraktor.
Menghitung  harga  satuan  upah  kerja  adalah sebagai berikut : Harga Satuan Upah  x Nilai Koefisien Upah
Tenaga Kerja
Menghitung Volume Pekerjaan Yang dimaksud dengan volume suatu pekerjaan  adalah  menghitung  jumlah  banyaknya volume  pekerjaan  dalam  satu  satuan.  Volume  juga disebut  sebagai  kubikasi  pekerjaan.  Jadi  volume  ( kubikasi  )  suatu  pekerjaan,  bukanlah  merupakan volume  (  isi  sesungguhnya  ),  melainkan  jumlah volume  bagian  pekerjaan  dalam  satu  kesatuan Perhitungan  volume  dilakukan  atas  dasar  gambar detail  dari bestek yang  tersedia,  termasuk  perubahan dan  tambahan  yang  diberikan  pada  saat  pemberian penjelasan  atau aanwijzing sebelum  pelelangan. Kelengkapan gambar detail sangat diperlukan.
Tahapan  pertama  dalam  proses  pembuatan RAB  adalah  menghitung  Volume  dan  menentukan Spesifikasi  dari  setiap  Pekerjaan.  Volume  Pekerjaan didapatkan  dari  Pihak  Developer,  penulis  tidak menghitung kembali Volume Pekerjaan.

## Menghitung Analisa Harga Satuan
Harga  Satuan  Bahan  merupakan  Bahan  yang harus dibayar untuk  membeli per satuan  jenis Bahan Bangunan. Tahapan kedua adalah menghitung analisa metode  HSPK  dan  SNI,  Analisa  Harga  Satuan Pekerjaan (AHSP) pada Penelitian  ini  mengacu pada HSPK  dan  SNI  dari  Kementrian  Pekerjaan  Umum Bidang  Cipta  Karya  dan  Harga  Bahan  dan  Upah didapatkan dari Harga Satuan Perencanaan Pekerjaan Konstruksi Kab. Lamongan.
Dan  untuk  Analisa  Harga  Satuan  Pekerjaan (AHSP)  Kontraktor  Harga  Bahan  dilakukan  Survey langsung  di  Lokasi  yang  telah  Diteliti  pada  Bulan Mei  2016  sedangkan  Harga  Upah  dari  pihak Kontraktor,  Koefisiensi  Analisa  Upah  &  Bahan mengacu  HSPK  dan  SNI.  Analisa  Harga  Satuan Pekerjaan (AHSP) ini dihitung kembali oleh penulis.
Menghitung  Harga  Satuan  Bahan  adalah sebagai berikut :
Harga Satuan Bahan x Nilai Koefisien Bahan

## Menghitung Harga satuan pekerjaan
Volume x (jumlah bahan+jumlah tenaga kerja)

## Menghitung Rencana Anggaran Biaya
Untuk  tahapan  ketiga  adalah  menghitung perhitungan  rencana  anggaran  biaya  dengan  metode HSPK dan SNI.

## Perbandingan Jumlah Total
Dalam  Perbandingan  Jumlah  Total  diperoleh dari  jumlah  seluruhnya  dari  total  jumlah  rencana anggaran  biaya  dan  total  jumlah  harga  satuan  bahan dan  upah  tenaga  kerja  metode  SNI  dan  HSPK. Selanjutnya  akan  diketahui  dengan  metode  mana yang lebih tepat untuk perhitungan harga penawaran RAB proyek.

## Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah suatu rencana  anggaran  biaya  yang  akan  dikeluarkan  pada suatu proyek. dimana hal itu didasarkan pada gambar kerja.  Dalam  aplikasinya  di  lapangan  Rencana Anggaran Biaya merupakan alat untuk mengendalikan  jumlah  biaya  penyelesaian  pekerjaan secara berurutan sesuai dengan yang telah direncanakan.  Rencana  Anggaran  Biaya  ini  berada pada  proposal  biaya  di  luar  proposal  teknis  yang merupakan kelengkapan administrasi sebuah perusahaan jasa konstruksi.
Anggaran  biaya  pada  bangunan  yang  sama akan  berbeda  di  masing-masing  daerah,  disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja. Biaya  adalah  jumlah  dari  masing-masing  hasil perkiraan  volume  dengan  harga  satuan  pekerjaan yang  bersangkutan. Secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

## RAB = Σ ( Volume ) x Harga Satuan Pekerjaan
Berikut  ini  adalah  Tabel  Rencana  Anggaran Biaya  Pekerjaan  Konstruksi  Baja  Pada  Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Blimbing Lamongan dengan Metode SNI dan HSPK.

## Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya Metode SNI
Kegiatan     : Pembangunan Sarana Perdagangan Pekerjaan   : Pembangunan Pasar Tradisional Blimbing Kecamatan Paciran Lokasi         : Kecamatan Paciran Kab. Lamongan
No.  Item Pekerjaan Sat Volume Harga Satuan Jumlah Harga A. Pekerjaan Bangunan Utama IV  Pekerjaan Struktur Atap 1 Rangka Baja Rafter Wf 250.125.6.9 Kg 25.837,25 21.702,50 560.732.918,13 2 Kolom Besi Wf 250.125.6.9 Kg 6.961,92 21.702,50 151.091.068,80 3 Rangka Baja Rafter Wf 150.75 Kg 11.340,00 21.702,50 246.106.350,00 4 Kolom Besi Wf 150.75 Kg 6.300,00 21.702,50 136.725.750,00 5 Rangka Atap Besi Siku 45.45.5 Kg 10.024,11 21.702,50 217.548.247,28 6 Rangka Antar Kuda - Kuda Regel Cnp 100 Kg 2.278,08 21.702,50 49.440.031,20 7 Gording Canal C / Cnp 125x50x20x3,2 Kg 38.893,27 21.702,50 844.081.192,18 8 Perakitan Baja Kg 95.334,63 1.210,85 115.435.936,74 9 Pengelasan (Per 10 Cm) Cm 564.413,5 9 760,69 429.343.773,78 10 Ikatan Angin Dia.13 Kg 1.148,16 26.590,00 30.529.574,40 11 Pasang Trekstang Gording Ø 10 Mm Kg 885,52 26.590,00 23.545.976,80 12 Base Plate Kg 865,46 26.590,00 23.012.581,40 13 Angkur Baut Bh 630,00 60.000,00 37.800.000,00 14 Mur Baut Ø 16 Mm Bh 1.128,00 2.300,00 2.594.400,00 15 Mur Baut Ø 12 Penahan Gording Bh 4.759,33 1.400,00 6.663.062,00 16 Finishing Cat Semprot Duco M² 4.133,91 43.597,00 180.226.074,27 17 Penutup Atap Zincalum M² 10.088,40 68.793,50 694.016.345,40 18 Caping Atap Zincalume Polos 0,35 Mm (Bmt) M' 168,00 47.300,00 7.946.400,00 19 Talang Datar M' 586,00 131.430,20 77.018.097,20 Jumlah Harga Pekerjaan Struktur Atap 3.833.857.779,56
Tabel 2. Rencana Anggaran Biaya Metode  HSPK
Kegiatan     : Pembangunan Sarana Perdagangan Pekerjaan    : Pembangunan Pasar Tradisional Blimbing Kecamatan Paciran Lokasi         : Kecamatan Paciran Kab. Lamongan
N o. Item Pekerjaan Sat . Volume Harga Satuan Jumlah Harga A. Pekerjaan Bangunan Utama Iv Pekerjaan Struktur Atap 1 Rangka Baja Rafter Wf 250.125.6.9 Kg 25.837,25  23.855,00  616.347.598,75 2 Kolom Besi Wf 250.125.6.9 Kg 6.961,92  23.855,00  166.076.601,60 3 Rangka Baja Rafter Wf 150.75 Kg 11.340,00  23.855,00  270.515.700,00 4 Kolom Besi Wf 150.75 Kg 6.300,00  23.855,00  150.286.500,00 5 Rangka Atap Besi Siku 45.45.5 Kg 10.024,11  23.855,00  239.125.144,05 6 Rangka Antar Kuda - Kuda Regel Cnp 100 Kg 2.278,08  23.855,00 54.343.598,40 7 Gording Canal C / Cnp125x50x20x3,2 Kg 38.893,27  23.855,00  927.798.955,85 8 Perakitan Baja Kg 95.334,63 1.383,00  131.847.793,29 9 Pengelasan (Per 10 Cm) Cm  564.413,59 229,61  129.595.004,40 10 Ikatan Angin Dia.13 Kg 1.148,16  27.535,00 31.614.585,60 11 Pasang Trekstang Gording Ø 10 Mm Kg 885,52 27.535,00 24.382.793,20 12 Base Plate Kg 865,46 27.535,00 23.830.441,10 13 Angkur Baut Bh 630,00 62.000,00 39.060.000,00 14 Mur Baut Ø 16 Mm Bh 1.128,00 2.500,00 2.820.000,00 15 Mur Baut Ø 12 Penahan Gording Bh 4.759,33 1.850,00 8.804.760,50 16 Finishing  Cat Semprot Duco M² 4.133,91 45.871,50  189.628.652,57
17 Penutup Atap Zincalum
M² 10.088,4 0 67.457,50  680.538.243,00 18 Caping Atap Zincalume Polos 0,35 Mm (Bmt) M' 168,00 44.200,00 7.425.600,00 19 Talang Datar M' 586,00 157.385,5 0 92.227.903,00 Jumlah Harga Pekerjaan Struktur Atap 3.786.269.875, 30

## Analisa Harga Satuan Bahan & Upah Tenaga Kerja
Analisa  harga  satuan  pekerjaan  merupakan analisa  material,  upah  tenaga  kerja  dan  peralatan untuk  membuat  satu  satuan  pekerjaan  tertentu  yang diatur dalam pasal-pasal.
Analisa bahan suatu pekerjaan, ialah menghitung  banyaknya  /  volume  masing-masing bahan,  serta  besarnya  biaya  yang  dibutuhkan. Kebutuhan  bahan  /  material  ialah  besarnya  jumlah bahan  yang  dibutuhkan  untuk  menyelesaikan  bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan.
Analisa upah suatu pekerjaan ialah menghitung banyaknya tenaga yang diperlukan, serta besarnya  biaya  yang  dibutuhkan  untuk  pekerjaan tersebut.  Kebutuhan  tenaga  kerja  ialah  besarnya jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian  pekerjaan  dalam  satu  kesatuan  pekerjaan, kecepatan dan penyelesaian suatu pekerjaan tergantung dari kualitas pekerjaan.

## Analisa Perbandingan Biaya
Analisa  Perbandingan  Biaya  pada  Pekerjaan Konstruksi  Baja  Pada  Proyek  Pembangunan  Pasar Tradisional  Blimbing  Lamongan  didapat  jumlah Rencana Anggaran Biaya Metode SNI  Rp. 3,833,857,779.56 dan Metode HSPK Rp. 3,786,269,875.30.  maka  selisih  Jumlah  Harga  dari Metode  SNI  dan  HSPK  adalah  Rp.  47,587,904.26. Hal ini terjadi karena faktor-faktor yang menyebabkan selisih harga antara lain : Harga Upah / Tenaga yang berbeda serta Harga Bahan Bangunan.
Tabel  3.  Perbandingan  Jumlah  Harga  Satuan Bahan dan Upah Tenaga Kerja
No
ITEM PEKERJAAN SAT
JUMLAH HARGA SATUAN BAHAN DAN UPAH TENAGA
KERJA
SNI HSPK 1 Rangka Baja Rafter WF 250.125.6.9 kg 560.732.918,13 616.347.598,75 2 Kolom Besi WF 250.125.6.9 kg 151.091.068,80 166.076.601,60 3 Rangka Baja Rafter WF 150.75 kg 246.106.350,00 270.515.700,00 4 Kolom Besi WF 150.75 kg 136.725.750,00 150.286.500,00 5 Rangka Atap Besi Siku 45.45.5 kg 217.548.247,28 239.125.144,05 6 Rangka Antar Kuda - Kuda Regel CNP 100 kg 49.440.031,20 54.343.598,40 7 Gording Canal C / CNP 125X50X20X3,2 kg 844.081.192,18 927.798.955,85
8 Perakitan Baja kg 115.435.936,74 131.847.793,29
9 Pengelasan (per 10 cm) cm 429.343.773,78 129.595.004,40
10 Ikatan Angin dia.13 kg 30.529.574,40 31.614.585,60
11 Pasang Trekstang Gording Ø 10 mm kg 23.545.976,80 24.382.793,20
12 Base Plate kg 23.012.581,40 23.830.441,10 13 Angkur Baut bh 37.800.000,00 39.060.000,00 14 Mur Baut Ø 16 mm bh 2.594.400,00 2.820.000,00 15 Mur Baut Ø 12 bh 6.663.062,00 8.804.760,50
Penahan Gording 16 Finishing Cat Semprot Duco m² 180.226.074,27 189.628.652,57 17 Penutup Atap Zincalum m² 694.016.345,40 680.538.243,00 18 Caping Atap Zincalume polos 0,35 mm (BMT) m' 7.946.400,00 7.425.600,00 19 Talang Datar m' 77.018.097,20 92.227.903,00 JUMLAH TOTAL 3.833.857.779,56 3.786.269.875,30
Gambar  2. Perbandingan  Jumlah  Harga  Satuan
Bahan dan Upah Tenaga Kerja
Dari  Tabel  dan  Gambar  perbandingan  diatas  jumlah total  perhitungan  dari  pekerjaan  konstruksi  baja metode  SNI  menunjukkan  lebih  besar  dibandingkan jumlah  total  perhitungan  metode  HSPK.  Dengan demikian  untuk  menjawab  mana  yang  lebih  tepat penggunaan  metode  HSPK  dengan  SNI  untuk perhitungan  harga  penawaran  Rencana  Anggaran Biaya  Proyek  adalah  dengan  menggunakan  metode HSPK,  karena  telah  dibuktikan  dengan  perhitungan seperti yang ada diatas.

## IV. KESIMPULAN
Pada  perhitungan  Rencana  Anggaran  Biaya (RAB)  antara  SNI  dan  HSPK ) adanya  perbedaan harga  satuan.  Penulis  mencoba  membandingkan dengan  penawaran total  yang telah dibuat kontraktor pada Pembangunan Konstruksi Baja Pasar
Tradisional Blimbing dengan metode SNI dan HSPK dari  Kementrian  Pekerjaan  Umum  Bidang  Cipta Karya  sebagai  dasar  perhitungan  pada  Proyek Pembangunan  Konstruksi  Baja  Pasar  Tradisional Blimbing  Lamongan  dan  mengetahui  mana  yang lebih  tepat  penggunaan  rencana  anggaran  biaya dengan  metode  SNI  atau  HSPK.  Dalam  Laporan  / Skripsi ini dapat ditarik Kesimpulan  sebagai berikut :
0.00 2.000.000.000.00 4.000.000.000.00 6.000.000.000.00 SNI HSPK Rangka Baja Rafter WF 250.125.6.9 Kolom Besi WF 250.125.6.9
Rangka Baja Rafter WF 150.75 Kolom Besi WF 150.75 Rangka Atap Besi Siku 45.45.5 Rangka Antar Kuda - Kuda Regel CNP 100 Gording Canal C / CNP 125X50X20X3,2 Perakitan Baja Pengelasan (per 10 cm)
Ikatan Angin dia.13
Pasang Trekstang Gording Ø 10 mm Base Plate Angkur Baut Mur Baut Ø 16 mm Mur Baut Ø 12 Penahan Gording Finishing Cat Semprot Duco Penutup Atap Zincalum Caping Atap Zincalume polos 0,35 mm (BMT) Talang Datar
1. Rencana  Anggaran Biaya (RAB) pada kontraktor PT. Srikandi Dua Putri pada Proyek
Pembangunan  Konstruksi  Baja  Pasar  Tradisional Blimbing  Lamongan  Menggunakan  Perhitungan Metode  SNI  Lebih  Besar  dibandingkan  dengan Perhitungan Menggunkan  Metode HSPK. Hal  ini terjadi  karena  faktor  –  faktor  yang  menyebabkan selisih  harga    antara  lain  :  harga  upah  /  tenaga yang  berbeda  serta  harga  bahan  bangunan  yang berbeda.

## Tabel 4. Perbandingan Rencana Anggaran Biaya
JUMLAH RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
SNI HSPK Jumlah Total Rp. 3.833.857.779,56  Rp. 3.786.269.875,30 Selisih Biaya Rp. 47.587.904,26 Terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah
2. Untuk  menjawab  mana  yang  lebih  tepat penggunaan  metode  HSPK  dengan  SNI  untuk perhitungan  harga  penawaran  Rencana  Anggaran Biaya  Proyek  adalah  dengan  menggunakan metode  HSPK,  karena  telah  dibuktikan  dengan perhitungan  yang  penulis  lakukakan  dalam Rencana Anggaran Biaya pada pekerjaan Konstruksi  Baja  Proyek  Pembangunan  Pasar Tradisional Blimbing Lamongan.

## Daftar Pustaka
Dinas PU. Cipta Karya, (2016): Buku Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bangunan Gedung, Lamongan.
Djojo  wirono,  (1984):  Manajemen  Konstruksi,
KMTS FT. UGM, Yogyakarta. Ervianto,Wulfram, (2005): Manajemen Proyek
Konstruksi, Jakarta. Ervianto,Wulfram, (2007): Manajemen Proyek Konstruksi, Jakarta.
Ervianto, Wulfram,  (2007):  Cara Tepat Menghitung Biaya Bangunan, Jakarta.
Hajek,  Victor  G.  (1994):  Manajemen  Proyek Perekayasaan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Ibrahim, (1993): Rencana dan Estimate Real of Cost,
Jakarta.
Iman Soeharto, (1997): Manajemen Proyek, Jakarta. Niron, (1922):  Buku Pedoman Praktis  Anggaran  dan Borongan Rencana Anggaran Biaya
Bangunan, Yogyakarta.
Soeharto,  I.  (1995):  Manajemen  Proyek  Dari Konseptual  Sampai  Operasional,  Penerbit Erlangga, Jakarta.
Soeharto,I,  (2003),  Manajemen  Proyek  Jilid  2  (Dari Konseptual  Sampai  (Operasional),  Erlangga, Jakarta.
Susilo,  Djoko.  (2004):  Rencana  Anggaran  Biaya, Semarang.
Sugiyono, (2013:244): Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif  dan  R&D,  Penerbit  Alfabeta, Bandung.
http://sisni.bsn.go.id/index_php?/sni_main/snisk/detai l_sni_baru/2002/13/
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/449/jbptunikompp -gdl-megimaulan-22401-4 babiii.pdf. http://library.upnvj.ac.id/pdf/s1fisip09/204612005/ba b3.pdf.
http://www.ilmusipil.com/cara-menghitung- koefisien-analisa-harga-satuan-bangunan. http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian- data-dan-jenis-data.html#.