## Contents list available at journal.uib.ac.id

## Journal of Civil Engineering and Planning
Journal homepage: https://journal.uib.ac.id/index.php/jce JCEP - UIB

## Jurnal Penelitian
Analisa Volume Galian dan Timbunan pada Pekerjaan Pembangunan Jalur Sepeda jl. RE. Martadinata Batam Menggunakan Metode Perbedaan Tinggi Elevasi dengan Perhitungan Kontraktor
Analysis  of  the  Volume  of  Excavation  and  Stockpiling  in  the  Bicycle  Path Development  Works  jl.  RE.  Martadinata  Batam  Using  the  Elevation  Difference Method with Contractor Calculations
Yustika Irawaty Simbolon 1 , Ade Jaya Saputra 2 1,2 Program Sarjana Teknik Sipi, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Interinasional Batam Email korespondensi: ade.jaya@uib.ac.id
INFO ARTIKEL ABSTRAK Kata kunci: Jalur Sepeda, Galian dan Timbunan, AutoCAD Dalam pekerjaan tanah terdapat sub pekerjaan lainnya  diantaranya, pekerjaan galian, timbunan,  penyiapam  badan  jalur  sepeda,  dan  cerucut.  Pada  penelitian  ini  penulis membuat perbandingan perhitugan volume galian dan timbunan. Penulis menggunakan aplikasi Software AutoCAD untuk menghitung luas, menuangkan hasil hitungan luas ke dalam  Microsoft  Excel  untuk  menghitung  volume  galian  dan  timbunan  dan menggunakan  aplikasi  AutoCAD  menvisualisasi  galian  dan  timbunan.  Berdasarkan penelitian  yang  di  lakukan,  penulis  mendapatkan  kesimpulan  bahwa  Terdapat perbedaan hasil volume yang signifikan dari yang di peroleh oleh penulis menggunakan aplikasi  autocad  dengan  hasil  volume  yang  telah  di  laksanakan  oleh  kontraktor pelaksana. Untuk hasil volume galian, volume yang diperoleh oleh penulis lebih kecil di bandingkan  dengan  volume  yang  di  hitung  oleh  kontraktor  pelaksana,  yaitu  nilai perbandingan volume nya adalah 614,65 m3 : 756,84 m3. Untuk hasil volume timbunan, volume yang diperoleh oleh penulis lebih kecil dibandingkan dengan volume yang telah di hitung oleh kontraktor pelaksana, yaitu nilai perbandingannya adalah 1.189,3875 m3 : 1.439,76 m3.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Bike  Trails,  Cut and Fill, AutoCAD
In eartgworks there are othe sub-works including ordinary excavation work, ordinary embankment  from  excavated  sources,  selected  embankment  from  excavated  sources, preparation  of  bicycle  lane bodies,  and  cones.  In  this  final  project  the  author  tries  to make a comprasion of the volume of excavation and embankment. The outhor uses the AutoCAD  Software  application  to  a  calculate  the  area,  pours  the  result  of  the  area calculation  into  Microsoft  Excel  to  calculate  the  volume  of  excavations  and embankments  and  uses  the  AutoCAD  application  to  visualize  excavations  and embankments. Based on the result of research concudated by the author, the authors conclude that there is a significant difference in volume result from those obtained by the author using the AutoCAD application with the volume results that have been carried out by the implementing contractor. For the  result of excavation volume, the volume obtained  by  the  author  is  smaller  than  the  volume  calculated  by  the  implementing contractor,  namely  the  volume  comparison  value  is  614.65  m3  :  756.84  m3.  For  the
volume of embankment, the volume obtained by the author is smaller than the volume calculated by the implementing contractor, namely the comparasion value is 1.189,3875 m3 : 1.439,76 m3.

## 1. Pendahuluan
Jalur sepeda merupakan jalur khusus pengendara sepeda dan becak, yang di bangun sejajar dengan jalur  lalu  lintas.  Jalan  RE  Martadinata  memiliki  potensi  untuk  dijadikan  jalur  sepeda  karena  pada kawasan  ini  terdapat  beberapa  pengembangan  pariwisata  seperti  taman  kolam  dan  taman  rusa. Pembangunan jalur sepeda berpotensi menghubungkan sarana olahraga antara pemukiman dan sarana wisata sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata tersebut. Oleh karena itu, BP Batam merencanakan pembangunan jalur sepeda Perumahan Telkom sampai Simpang Sei Harapan dan/atau dari Taman Kolam Sekupang sampai SPBU Sekupang dengan jarak ±2.7km (sesuai ketersediaan Pagu Anggaan TA.2021 ) yang dilaksanakan di tahun 2021 guna meningkatkan nilai estetika kota, pariwisata, dan  menjadikan  Kota  Batam  yang  sehat.  Di  dalam  pembangunan  jalur  sepeda  yang  berlokasi  dari Perumahan  Telkom  Sampai  Simpang  Sei  Harapan  dan/atau  Taman  Kolam  Sekupang  sampai  SPBU Sekupang  memiliki  beberapa  jenis  pekerjaan,  dan  salah  satu  di  antara  pekerjaan  tersebut  adalah pekerjaan tanah.  Pekerjaan galian dan timbunan (cut and fill) merupakan salah satu bagian pekerjaan yang  penting  pada  berbagai  jenis  pekerjaan.  Pekerjaan  galian  terlebih  dahulu  di  lakukan  sebelum pekerjaan  timbunan.  Perhitungan  volume  galian  dan  timbunan  perlu  di  lakukan  sebelum  di  lakukan pekerjaan galian dan timbunan(Irsyad, 2021).
Untuk  menghitung  volume  galian  dan  timbunan  memiliki  beberapa  metode  perhitungan,  di antaranya ada metode garis kontur, metode gridding, dan beberapa software pendukung ( Autocad Civil 3D, Surfer 8). Pada pekerjaan pembangunan jalur sepeda di Jl. RE. Martadinata, perhitungan volume galian dan timbunan dilakukan dengan cara manual yaitu menggunakan bantuan program Microsoft Excel(Siswanto  &  Purwantini,  2022).  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  menganalisis perhitungan  volume  galian  dan  timbunan  menggunakan  metode  perbedaan  tinggi  elevasi  yaitu perbedaan  elevasi  kontur  dengan  bantuan  aplikasi  AutoCAD.  Perhitungan  menggunakan  aplikasi AutoCAD yaitu untuk menghitung luas. Hasil hitungan luas ke dalam Microsoft Excel untuk menghitung volume galian dan timbunan dan menggunakan aplikasi AutoCAD menvisualisasi galian dan timbunan. Penulis  berharap  semoga  hasil  perhitungan  ini  juga  dapat  menjadi  bahan  referensi  dan  dapat  di aplikasikan untuk pekerjaan galian dan timbunan pada proyek mendatang yang membutuhkan
2. Tinjauan Pustaka
Angga (2014), dalam skripsinya di Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada mengenai perhitungan volume  Stockpile  Batubara  metode  Cut  and  Fill    menggunakan  berbagai  jenis  perangkat lunak(Rahmadiansyah, 2020), dalam penelitian ini menghitung volume batubara menggunakan metode Cut and Fill pada perangkat lunak(Musoffa et al., 2021). Perangkat lunak yang digunakan adalah Surpac, AutoCAD  Land  Desktop  2009,    dan  Mincom  Minescap.  Volume  galian  dan  timbunan  dengan  aplikasi Surpac 6,4963 m3, Mincom Minescap dengan AutoCAD Land Desktop 2009 mendapatkan hasil selisih 65,9773 m3, aplikasi Surpac dengan aplikasi Minescap mendapatkan hasil 71,6255 m3.
Fauziah Eka (2009), dalam skripsinya di jurusan Teknik Sipil Universitas Malang mengenai kajian perhitungan volume Cut and Fill tanah metode kriging dan metode Inverse Distance to a Power berbasis computer(Satria  Boma  Prakosa,  2020).  Pada  metode  kringing  jumlah  seluruh  galian  pada  masing- masing  bidang  referensi  adalah  6875696,118,  jumlah  timbunan  adalah  5281035,0797,  sedangkan metode Inverse Distance to a Power jumlah seluruh galian pada masing-masing bidang referensi adalah 5808879,8637,  jumlah  timbunan  adalah  6506992,4903.  Dari  data  hasil  pengukuran  yang  diperoleh
dengan metode Inverse Distance to a Power  lebih cocok digunakan karena hasil nya lebih mendekati kenyataan di lapangan(Model, 2020).
Anna  Rosida  (2013),  dalam  tugas  akhirnya  di  jurusan  Teknik  Geodesi  Universitas  Diponegoro mengenai  kajian  perbandingan  ketelitian  perhitungan  volume  galian  menggunakan  metode  cross section  dan  aplikasi  lain yang  menggunakan  data dari  proyek  pembangunan  bendungan  Pandanduri Lotim(Gultom  et  al.,  2020).  Menghasilkan  kesimpulan  perhitungan  volume  dengan  mengguakan aplikasi  VBA  memiliki  ketelitian  101,597%,  metode  gridding  melalui  Software  Surfer  8  dengan ketelitian  99,794%,  perhitungan  volume  menggunakan  Software  AutoCad  Civil  3D  dengan  ketelitian 100,038%.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  perhitungan  volume  galian  dengan  menggunakan aplikasi VBA pada Microsoft Excel memiliki ketelitian yang lebih baik(Michael et al., 2015).
Ryanto Imanuel Gultom (2020), dalam penelitiannya yang berjudul Perhitungan Volume Galian dan Timbunan  dengan  Metode  Cut  &  Fill  pada  Pembangunan  Jalan  dan  Area  Parkir  Rusun  2  Kawasan Industrial Panbil Muka Kuning Batam, dengan menggunakan metode composite volume(Rosida et al., 2013). Hasil perhitungan yang di peroleh dengan menggunakan metode composite volume (Suprobo, 2019) pada area jalan di peroleh hasil galian 68 m3 dan timbunan 696 m3. Utuk area parkir di peroleh hasil  galian  328  m3  dan  timbunan  217  m2.  Sehingga  total  seluruh  galian  adalah  397  m3  dan  total seluruh timbunan adalah 913 m3.
Hafezs Satriani Ramadhan (2021), dalam Journal of Geodesy and Geomatics yang berjudul Analisis Perhitungan  Volume  Galian  Tambang  Terbuka  (Open  Pit  Mining)(Rasyidi  &  Ansosry,  2021).  Metode FEM memperoleh hasil terbaik dengan selisih perhitungan 5,698.86 m3 terhadap volume actual atau sebesar 0,084% pada bulan juli.
Agus Bambang Siswanto (2022) dalam jurnal teknik sipilnya yang berjudul “Analisa Perbandingan Metode  Kerja  Konvensional  dan  Alat  Berat  untuk  Pekerjaan  Galian  dan  Timbunan  (Studi  Proyek Embung Kenduren Kab. Demak) meneliti perbandingan metode kerja konvensional dan juga kerja alat berat  untuk  pekerjaan  galian  dan  timbunan.  Dari  hasil  penelitiannya  mendapatkan  hasil  bahwa  jika dengan  metode  kerja  konvensional  untuk  pekerjaan  180  hari  dengan  total  pekerja  188  orang menghabiskan  biaya  Rp  1.546.351.702,  sedangkan  jika  menggunakan  metode  kerja  kombinasi pekerjaan  galian  dan  timbunan  hanya  memakan  waktu  35  hari  dengan  jumlah  pekerja  362  orang menghabiskan biaya Rp 1.129.615.995.

## 3. Metode Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  terletak  di Proyek  Pembangunan  Jalur  Sepeda  Jl.  RE.  Martadinata  Batam (Perumahan Telkom – Simp. Sei Harapan), Kota Batam.
Gambar 3. 1 Lokasi Pembangunan Jalur Sepeda
Dalam  proses  penelitian,  penulis  memiliki  beberapa  teknik  dalam  mengumpulkan  data  yang berhubungan  dengan  proyek  Pembangunan  Jalur  Sepeda  di  Jl.  RE.  Martadinata  Sekupang,  berikut beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis:
1. Studi Litelatur, pada tahap ini penulis mengumpulkan data-data baik dari instansi maupun media perantara. Penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan analisa perhiungan galian dan timbunan pembangunan jalur sepeda sebagai pedoman penulis dalam mengerjakan penelitian ini.
2. Observasi,  penulis  mengamati  tinjauan  proyek  pemangunan  jalur  sepeda  langsung  ke  lapangan guna  mengetahui  proses  yang  sedang  berlangsung  serta  kondisi  perkembangan  jalur  sepeda. Penulis juga mengambil beberapa foto untuk dijadikan bahan pada laporan tugas akhir.
3. Wawancara, pada tahap ini penulis melakukan wawancara terstruktur dengan narasumber yaitu perwakilan  dari  kontraktor  pelaksana.  Penulis  melakukan  Tanya  dan  jawab  terkait  proses pengerjaan jalur sepeda, kondisi perkembangan pembangunan jalur sepeda saat ini serta hal-hal yang diteliti oleh penulis.
Pada  penelitian  ini  penulis  membuat  perbandingan  perhitugan  volume  galian  dan  timbunan. Penulis  menggunakan  aplikasi  Software  AutoCAD  untuk  menghitung  luas  dengan  membandingkan perbedaan  titik  tinggi  elevasi  tanah  yang  di  rencanakan,  menuangkan  hasil  hitungan  luas  ke  dalam Microsoft Excel untuk menghitung volume galian dan timbunan dan menggunakan aplikasi AutoCAD menvisualisasi galian dan timbunan. Hasil dapat menjadi bahan referensi dan dapat diaplikasikan untuk pekerjaan galian dan timbunan pada pekerjaan sejenis.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Dalam perhitungan volume galian dan timbunan menggunakan nilai jarak atau titik yang di dapatkan dalam kontur, dan nilai eksisting tanah yang tertera di dalam gambar perencanaan dan asbuilt drawing. Sehingga,  didapatkan  hasil  luas  galian  dan  timbunan  dari  STA  0+000  s/d  STA  0+250  dengan menggunakan software AutoCAD seperti pada gambar penampang di bawah ini.

## Gambar 1. Potongan melintang STA 0+250
Setelah di dapat jumlah luas dari galian dan timbunan yang di peroleh dari software AutoCAD, maka penulis mengkonfersikan hasil tersebut ke Microsoft Excel untuk memperoleh volume galian dan timbunan. Untuk menghitung volume galian dan timbunan penulis menggunakan rumus :
V Galian = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑤𝑎𝑙+𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 2 𝑥 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑆𝑇𝐴
V Timbunan = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐴𝑤𝑎𝑙+𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑛 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟
2
𝑥 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑆𝑇𝐴
Dengan  menggunakan  rumus  di  atas,  maka  penulis  mendapatkan  hasil  volume  galian  dan timbunan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Volume timbunan
STA Luas Jarak per STA Volume (m 3 ) 0+050 7,765 25 141,79 0+075 3,578 25 54,40 0+100 0,774 25 91,49 0+125 6,545 25 176,31 0+150 7,56 25 164,28 0+175 5,582 25 170,95 0+200 8,094 25 242,60 0+225 11,314 25 144,50 0+250 0,246 25 3,08 Jumlah Volume Timbunan 1.189,39 V.TimbunanSTA 0+050 = 7,765+3,578 2 𝑥 25 = 141,79 m3 V.TimbunanSTA 0+075 = 3,578+0,774 2 𝑥 25 = 54,40 m3 V.TimbunanSTA 0+100 = 0,774+6,545 2 𝑥 25 = 91,49 m3 V.TimbunanSTA 0+125 = 6,545+7,56 2 𝑥 25 = 176,31 m3 V.TimbunanSTA 0+150 = 7,56+5,582 2 𝑥 25 = 164,28 m3 V.TimbunanSTA 0+175 = 5,582+8,094 2 𝑥 25 = 170,95 m3 V.TimbunanSTA 0+200 = 8,094+11,314 2 𝑥 25 = 242,60 m3
V.TimbunanSTA 0+225 = 11,314+0,246 2 𝑥 25 = 144,50 m3 V.TimbunanSTA 0+250 = 0,246+0 2 𝑥 25 = 3,08 m3
Total volume timbunan STA 0+050 – STA 0+250 = 1.189,3875 m3.
Tabel 2. Volume galian
STA Luas Jarak per STA Volume (m 3 ) 0+050 0 25 0 0+075 0 25 46,35 0+100 3,708 25 85,01 0+125 3,093 25 78,83 0+150 3,213 25 91,39 0+175 4,098 25 108,79
0+200 4,605 25 119,86 0+225 4,984 25 73,36 0+250 0,885 25 11,06 Jumlah Volume Galian 614,65
Pembahasan volume galian dari STA 0+050 – STA 0+250
V. Galian STA 0+050 = 0+0 2 𝑥 25 = 0 m 3
V.GalianSTA 0+075 = 0+3,708 2 𝑥 25 = 46,35 m3 V.GalianSTA 0+100 = 3,708+3,093 2 𝑥 25 = 85,0125 m3 V.GalianSTA 0+125 = 3,093+3,213 2 𝑥 25 = 78,825 m3 V.GalianSTA 0+150 = 3,213+4,098 2 𝑥 25 = 91,3875 m3 V.GalianSTA 0+175 = 4,098+4,605 2 𝑥 25 = 108,7875 m3 V.GalianSTA 0+200 = 4,605+4,484 2 𝑥 25 = 119,8625 m3 V.GalianSTA 0+225 = 4,984+0,885 2 𝑥 25 = 73,3625 m3 V.GalianSTA 0+250 = 70,885+0 2 𝑥 25 = 11,0625 m3
Berdasarkan hasil perhitungna volume galian di atas maka dapat di hasilkan total volume galian STA yaitu:
Total volume Galian  0+050 – 0+250 = 614,65 m 3 .
5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah tercantum di bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:
1. Terdapat perbedaan hasil volume yang signifikan dari yang di peroleh oleh penulis menggunakan aplikasi autocad dengan hasil volume yang telah di laksanakan oleh kontraktor pelaksana.
2. Untuk  hasil  volume  galian,  volume  yang  diperoleh  oleh  penulis  lebih  kecil  di  bandingkan  dengan volume  yang  di  hitung  oleh  kontraktor  pelaksana,  yaitu  nilai  perbandingan  volume  nya  adalah 614,65 m3 : 756,84 m3.
3. Untuk hasil volume timbunan, volume yang diperoleh oleh penulis lebih kecil dibandingkan dengan volume  yang  telah  di  hitung  oleh  kontraktor  pelaksana,  yaitu  nilai  perbandingannya  adalah 1.189,3875 m3 : 1.439,76 m3.

## Daftar Rujukan
[1]  Gultom, R. I., Rassarandi, F. D., & Pangihutan, G. (2020). Perhitungan Volume Galian Dan Timbunan Dengan Metode Cut & Fill Pada Pembangunan Jalan Dan Area Parkir Rusun 2 Kawasan Industrial Panbil Muka Kuning Surveyor. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV), 6(1), 702 –
709.
[2]  Irsyad,  M.  Z.  (2021).  Analisis  Perhitungan  Volume  Timbunan  dan  Galian  Pada  Embung  Sigit Menggunakan Software Civil 3D dan Surpac. Yogyakarta : UGM , 64.
[3]  Michael,  C.,  Nainggolan,  P.,  Geodesi,  J.  T.,  Teknik,  F.,  &  Mada,  U.  G.  (2015). Perhitungan  Volume Sumberdaya Batubara Dengan Metode Cross Section.
[4]  Model, D. T. (2020). Perhitungan Volume Stockpile Batubara Menggunakan Metode Cut And Fill Berdasarkan Data Pengukuran Total Station.
[5]  Musoffa, M. F., Sukmono, A., Ulum, Z., Geodesi, D. T., Teknik, F., Diponegoro, U., Semarang, K., Project, K., Consultancy, M., & Melintang, P. (2021). Kajian Pemanfaatan Metode Fotogrametri Dengan Uav Low Cost Untuk Pekerjaan Cut and Fill Pada Pembangunan Bandara Dhoho Kabupaten Kediri. 1, 339.
[6]  Rahmadiansyah,  M.  (2020). Perhitungan  Volume  Stockpile  Batubara  Menggunakan  Metode  Cut And Fill Berdasarkan Data Pengukuran Total Station.
[7]  Rasyidi, M. I., & Ansosry, A. (2021). Perbandingan Volume Overburden Menggunakan Metode Cut And Fill Dengan Truck Count pada Pit Raja PT. Rajawali Internusa Jobsite Muara Lawai PT. Budi Gema Gempita, Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Bina Tambang, 6(3), 112 – 121.
[8]  Rosida, A., Kahar, S., & Awaluddin, M. (2013). Perbandingan Ketelitian Perhitungan Volume Galian Menggunakan  Metode  Cross  Section  Dan  Aplikasi  Lain  (Studi  Kasus:  Bendungan  Pandanduri Lotim). Jurnal Geodesi Undip, 2(3), 81896.
[9]  Satria  Boma  Prakosa.  (2020). Pembuatan  Peta  Topografi  Dan  Perhitungan  Volume  Galian  Dan Timbunan Pada  Lahan Gedung Field Research Center,  Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada Satria.
[10]  Siswanto, A. B., & Purwantini, P. (2022). Analisis Perbandingan Metode Kerja Konvensional Dan Alat  Berat  Untuk  Pekerjaan  Galian  Timbunan  (  Studi  Proyek  Embung  Kenduren  Kab  .  Demak  ). Jurnal Teknik Sipil, 15, 6.
[11]  Suprobo, P. (2019). Perhitungan Volume Stockpile Batubara Menggunakan Metode Cut and Fill, Average  End  Area  dan  Prismoidal  Berdasarkan  Data  Pengukuran  Metode  RTK  Radio  GNSS. Yogyakarta: UGM.