## S I L I T E K
ISSN 2808-5825 (Online)
Jurnal Teknik Vol. 04 No.01 April 2024 Page : 07-13

## OPTIMASI PRODUKTIVITAS DAN BIAYA PENGGUNAAN ALAT BERAT PADA PEKERJAAN GALIAN UNTUK SALURAN DRAINASE PROYEK PELEBARAN JALAN BATU AJI – KUARO KALIMANTAN TIMUR
Muhammad Haykal *1 , Muhammad Reza Kusman 2
* Program Studi Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, ekhalmauludy@gmail.com Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pasifik Morotai

## ABSTRAK
Penggunaan  alat  berat  yang  kurang  tepat  dengan  kondisi  dan  situasi  lapangan  pekerjaan  akan  berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produktivitas, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan atau kerugian biaya perbaikan yang tidak semestinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui percepatan durasi pekerjaan dengan menekan waktu siklus pemuatan pada alat berat menggunakan pola pemuatan double stopping dan  mengetahui  penghematan  biaya  dengan  menekan  waktu  siklus  kerja  pada  alat  berat  menggunakan  pola pemuatan double stopping.
Metode  penelitian  dan  analisis  yang  digunakan  mengenai  analisa  data  kerja  alat  berat,  serta  meneliti  dan menghitung  produktivitas  kerja  alat  berat  dari  jenis  dan  type yang digunakan  dilapangan. Untuk  mendapatkan data  kerja  alat  berat,  dilakukan  dengan  cara  meninjau  dan  mencatat  langsung  waktu  siklus  kerja  alat  berat seperti  waktu  mengangkat  material,  waktu  menumpahkan  material,  waktu  kembali  terhadap  posisi  semula. Setelah  diperoleh  data  tersebut,  kemudian  dilakukan  perhitungan  dan  analisis  produksi  harian  alat  berat  serta durasi penyelesaian pekerjaan yang dapat dicapai.
Hasil  Penelitian  manajemen  alat  berat  serta  pemilihan  metode  pemanfaatannya  perlu  untuk  diperhatikan  agar dapat menghemat biaya terhadap pengoperasiannya. waktu pekerjaan yang dihasilkan dengan menerapkan pola pemuatan  parallel  cut  with  turn  and  back  ( double  stopping )  sebesar  159  hari,  dan  hasil  analisa  diperoleh  pola pemuatan double stopping ini dapat menekan waktu siklus kerja alat berat sehingga meningkatkan produktivitas harian  alat  berat  lebih  cepat  25  hari  dari  durasi  atau  waktu  rencana  sebesar  184  hari  kerja.    Singkatnya  durasi penyelesaian  pekerjaan  proyek  menghasilkan  biaya  yang  dikeluarkan  semakin  hemat.  pola  pemuatan  yang diterapkan sampai selesai diperoleh penghematan penggunaan alat berat sebesar Rp. 369,636,550.82.-
Kata kunci : pola pemuatan double stopping, manajemen alat berat, produktivitas
@2021 Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Pasifik Morotai

## 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Alat  berat  menjadi  solusi  yang  dapat  diandalkan  untuk  membantu  proses  pembangunan  sarana  dan  prasarana. Alat  berat  merupakan  salah  satu  sumber  daya  peralatan  yang  digunakan  dalam  suatu  proyek.  Keuntungan menggunakan alat berat dibanding dengan alat manual yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan proyek lebih cepat, sehingga  tidak  perlu  memakan  waktu  lama  untuk  bisa  menyelesaikannya.  Selain  waktu  kerja  yang  bisa
dioptimalkan, biaya pekerjaan juga bisa diatur kembali. Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan  situasi  lapangan  pekerjaan  akan  berpengaruh  berupa  kerugian  antara  lain  rendahnya  produktivitas,  tidak tercapainya  jadwal  atau  target  yang  telah  ditentukan  atau  kerugian  biaya  perbaikan  yang  tidak  semestinya. Pelaksanaan suatu proyek umumnya terdiri dari beberapa atau banyak tipe alat berat, misalnya : Excavator, dan Dump Truck yang akan digunakan sehingga mutu pekerjaan yang dihasilkan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan biaya pelaksanaan yang efektif dan efisien.
Dalam  studi  kasus  penelitian  proyek  ini  diterapkan  optimasi  produktivitas  dan  biaya  penggunaan  alat  berat dengan pemilihan pola pemuatan double stopping pada pekerjaan galian untuk saluran drainase yang berfungsi untuk  menekan  waktu  siklus  (cycle  time)  atau  mengurangi  waktu  tunggu  bagi  alat  pengangkut  untuk  dimuat material tanah hasil galian saat proses pemuatan berlangsung. Agar pola pemuatan yang telah ditetapkan untuk menekan waktu siklus dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu untuk dilakukan pengawasan secara langsung di lapangan.
Berdasarkan pengalaman dan teori bahwa menekan waktu siklus pemuatan pada alat berat dapat menimbulkan dampak  yang  positif  pada  pelaksanaan  proyek  dengan  meningkatnya  produktivitas  alat  berat,  serta  dapat mempercepat durasi pekerjaan proyek, dan juga dapat mengurangi biaya yang akan  dikeluarkan sebagai beban kerja.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1) Mengetahui  percepatan  durasi  pekerjaan  dengan  menekan  waktu  siklus  pemuatan  pada  alat  berat menggunakan pola pemuatan double stopping
2) Mengetahui penghematan biaya dengan menekan waktu siklus kerja pada alat berat menggunakan pola pemuatan double stopping.

## 1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah dari penelitian ini adalah data yang diambil hanya pada data proyek pekerjaan pelebaran jalan batu aji – kuaro Kalimantan Timur, dan Pekerjaan yang ditinjau hanya pada item pekerjaan galian untuk saluran drainase dan produktivitas penggunaan alat berat, serta alat berat yang digunakan dan dikaji hanya pada backhoe (excavator) dan Dump Truck.

## 2 METODE PENELITIAN

## 2.1 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian
Penelitian  dilakukan  selama  159  hari.  Lokasi  Proyek  Pelebaran  Jalan  Batu  Aji  –  Kuaro  terletak  di  Kabupaten Paser yang menjadi jalan perbatasan antara provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Lokasi proyek tersebut  dihuni oleh  suku pribumi  asli  dan masih  sangat  jarang  penduduk pendatang.  Lokasi  proyek  berada  di pedalaman  dan  masih  banyak  hutan,  longsor dan  jurang disekitar  lokasi  pelebaran  jalan  serta  sarana  yang  ada belum terlalu memadai secara baik seperti sarana akomodasi, transportasi dan telekomunikasi. Proyek Pekerjaan
Pelebaran  Jalan  Batu  Aji  –  Kuaro  memiliki  ruas  jalan  sepanjang  73,3  km  dan  merupakan  urat  nadi perekonomian  yang  menghubungkan  Ibukota  Provinsi  Kalimantan  Timur  (Samarinda)  dan  Ibukota  Provinsi Kalimantan  Selatan  (Banjarmasin).  Program  Pemerintah    yang  melakukan  percepatan  pembangunan infrastruktur  di  Indonesia,  diharapkan  dengan  dilaksanakannya  Proyek  Pekerjaan  ini  dapat  mendorong pengembangan  wilayah-wilayah  Kecamatan  Kuaro,  Kecamatan  Batu  Kajang,  Kecamatan  Komam,  Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Proyek ini dikerjakan secara Joint Operation (KSO) antara PT. Waskita Karya dan PT. Nindya  Karya  dengan  porsi  60%  Waskita  Karya  dan  40%  porsi  Nindya  Karya  yang  merupakan  bentuk  kerja sama mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Gambar 2. Layout penelitian
Jenis  penelitian  ini  termasuk  dalam  metode  penelitian  ini  eksperimen  lapangan  yaitu  metode  penelitian kuantitatif.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  metode  penelitian  eksperimen  lapangan  adalah  metode penelitian  kuantitatif  yang  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  pola  pemuatan  double  stopping  pada  alat berat terhadap produktivitas alat berat dan biaya beban kerja.

## 2.3 Penelitian Eksperimen Lapangan
Metode  penelitian/pengumpulan  data/pemecahan  masalah  dan  analisis  yang  digunakan  mengenai  analisa  data kerja alat berat, serta meneliti dan menghitung produktivitas kerja alat berat dari jenis dan type yang digunakan dilapangan. Untuk mendapatkan  data  kerja  alat  berat,  dilakukan dengan  cara  meninjau  dan  mencatat  langsung waktu siklus kerja alat berat seperti waktu mengangkat material, waktu menumpahkan material, waktu kembali terhadap posisi semula. Setelah diperoleh data tersebut, kemudian dilakukan perhitungan dan analisis produksi harian  alat  berat  serta  durasi  penyelesaian  pekerjaan  yang  dapat  dicapai.  Pemilihan  tenaga  atau  operator  yang terampil  sangat  diperlukan  agar  tercapai  produktivitas  harian  yang  tinggi  dengan  cara  menekan  waktu  siklus kerja alat berat. Selain tenaga kerja yang terampil, perlu juga untuk menentukan pola pemuatan yang tepat untuk menekan  waktu  siklus  pengerjaan  pekerjaan.  Pada  pekerjaan  galian  untuk  saluran  drainase  di  lapangan, digunakan pola pemuatan Parallel cut with turn and back dengan metode double stopping.
Gambar 3. Pola Pemuatan Parallel Cut With Turn and Back Metode Double Stopping (Rochmanhadi, 1989).

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Analisa Pekerjaan Galian Saluran Drainase
Total  volume  galian  untuk  saluran  drainase  pada  pekerjaan  proyek  terdiri  dari  volume  galian  untuk  saluran drainase  =  38,943.60  m3,  dan  durasi  rencana  pekerjaan  galian  untuk  saluran  drainase  yaitu  184  hari  kerja sehingga volume galian harian = 211,43 m3/hari.
Pekerjaan galian untuk saluran drainase digunakan 2 (dua) jenis alat berat yang akan dianalisis yaitu Backhoe, dan  Dump  Truck.  Untuk  menghitung  produktivitas  alat-alat  berat  tersebut,  data-data  hasil  pengamatan  di lapangan dimasukkan ke dalam Tabel Perhitungan Analisa Alat Berat seperti terlihat pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Hasil pengamatan lapangan dan perhitungan analisa alat berat

## 3.2 Hasil Analisa Durasi Pekerjaan
Tabel 2 . Produktivitas alat berat sesuai rencana
Tabel 3 . Produktivitas alat berat sesuai pola muat double stopping
Berdasarkan  Tabel  1,  Tabel  2,  dan  Tabel  3  terlihat  bahwa  produktivitas  galian  untuk  saluran  drainase menggunakan  pola  pemuatan  Parallel  cut  with  turn  and  back  dengan  metode  double  stopping  dapat  menekan waktu  siklus  kerja  alat  berat  sehingga  mengalami  peningkatan  percepatan  waktu  pekerjaan  yang  semula direncanakan  selesai  dalam  waktu  184  hari,  terjadi  peningkatan  percepatan  waktu  menjadi  159  hari  kerja, pekerjaan ini mengalami percepatan waktu menjadi 25 hari.

## 3.3 Hasil Analisa Biaya Pekerjaan
Jumlah Harga Satuan/Jam Produksi Volume Durasi Unit (Rp) (m3/hari) (m3) (Hari) 1 Backhoe 1 516,552.45 211.43 38,943.60 184 2 Dump Truck 4 1,348,389.00 250.05
No Nama Alat
Jumlah Harga Satuan/Jam Produksi Volume Durasi Unit (Rp) (m3/hari) (m3) (Hari) 1 Backhoe 1 516,552.45 244.29 38,943.60 159 2 Dump Truck 4 1,348,389.00 296.49 No Nama Alat

## Tabel 4. Hasil Analisa Biaya Pekerjaan
Berdasarkan  analisa  dari  Tabel  4  diatas  terlihat  durasi  penyelesaian  pekerjaan  berbanding  lurus  dengan  biaya sewa  alat  berat.  Dari  hasil  analisa  diperoleh  semakin  berkurang  waktu  yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan pekerjaan galian untuk saluran drainase, maka semakin hemat juga biaya sewa alat berat yang dikeluarkan untuk menjadi  beban  kerja.  Dari  hasil  analisa,  dengan  menggunakan  pola  Parallel  cut  with  turn  and  back  dengan metode  double  stopping  serta  menekan  waktu  siklus  kerja  alat  berat,  maka  pihak  penyedia  jasa  (Kontraktor) dapat menghemat biaya sebesar Rp. 369,636,550.82.-

## 4 KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pengujian  lapangan  diperoleh  bahwa  manajemen  alat  berat  serta  pemilihan metode  pemanfaatannya  perlu  untuk  diperhatikan  agar  dapat  menghemat  biaya  terhadap  penggunaannya  dan pengoperasiannya. Durasi atau waktu pekerjaan yang dihasilkan dengan menerapkan pola pemuatan parallel cut with turn and back (double stopping) sebesar 159 hari, serta dari hasil analisa diperoleh pola pemuatan double stopping ini dapat menekan waktu siklus kerja alat berat sehingga meningkatkan produktivitas harian alat berat lebih  cepat  25  hari  dari  durasi  atau  waktu  rencana  sebesar  184  hari  kerja.  Singkatnya  durasi  penyelesaian pekerjaan proyek dapat menghasilkan biaya yang dikeluarkan sebagai beban kerja pada alat berat juga semakin hemat.  Apabila  pola  pemuatan  diterapkan  dengan  benar  sampai  selesai,  maka  penghematan  biaya  yang diperoleh untuk penggunaan atau pemanfaatan alat berat tersebut sebesar Rp. 369,636,550.82.-

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arif. I., (2002). Perencanaan Tambang . ITB. Bandung.
[2] Departemen  Pekerjaan  Umum.,  (2010). Panduan  Analisa  Harga  Satuan .  Direktorat  Jendral  Bina  Marga. Jakarta
[3] Igig. S., (2003). Alat-alat berat . Universitas Indonesia. Jakarta.
[4] Rochmanhadi., (1989). Alat-alat berat dan penggunaannya . Departemen Pekerjaan Umum  Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Jakarta.
[5] T.  Priescha.,  (2013).  Jurnal  Analisa  Biaya  Penggunaan  Alat  Berat  Pada  Pekerjaan  Tanah  Studi  Kasus Perencanaan  Bandar  Udara  Lokasi  Kabupaten  Tojo  Una-Una.  Sulawesi  Tengah.  UNSRAT.  Manado French)..
Jumlah Harga Satuan/Jam Durasi 1 Jumlah Harga Durasi 2 Jumlah Harga Unit (Rp) (hari) (Rp) (Hari) (Rp) 1 Backhoe 1 516,552.45 184 761,143,865.35 159 658,761,742.16 2 Dump Truck 4 1,348,389.00 1,986,861,199.37 1,719,606,771.74 Total 2,748,005,064.72 2,378,368,513.89 Deviasi 369,636,550.82 No Nama Alat