## ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN METODE DAN TEKNOLOGI SMARTDEK DALAM PEKERJAAN PLAT LANTAI BANGUNAN GEDUNG
Studi Kasus Proyek Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Di Banjarbaru
Yuslan Irianie
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat E-mail : yuslan_irianie@yahoo.com

## ABSTRACT
Methods  and  technologies  SMARTDEK  an  alternative  building  construction  materials  as  an alternative to conventional methods to work the concrete floor plate which are now widely used in the construction industry.  SMARTDEK use in the construction of the concrete floor plate more practical story buildings without using bakesting when compared to conventional methods that require bakesting and buffer so that if implemented effectively will give efficient in the implementation of good work in terms of the time of execution and in terms of the cost of construction.
The  writing  is trying  to conduct  studies how far the effectiveness  and  efficiency of technology implementation  SMARTDEK  materials  used  in  a  building  construction  gives  descriptions  of  the benefits  and  application  optimization  obtained  in  terms  of  the  aspect  of  cost  and  time. In  the  concrete  floor  plate  work  using  SMARTDEK,  is  not  necessary  to  adjust  the  cutting  material SMARTDEK, SMARTDEK dimension to the existing floor plate size field. This is due to  the size of SMARTDEK were booked at the factory are adapted to the size of the floor plate that will be done in the  field.  So  after  SMARTDEK  attached  and  glue  each  other,  can  be  directly  mounted  single reinforcement which then can be done casting. On the other hand consideration cheaper cost and time in the implementation of the concrete floor plate shorter into consideration in choosing the construction of the floor plate by using SMARTDEK.
The  use  of  methods  and  technologies  SMARTDEK  on  a  concrete  floor  plate  when  compared with  the  conventional  method  is  more  practical  or  effective  and  provide  efficiency  in  terms  of  the aspect  of  the  cost  of  construction  works  amounted  to  13.89%  cheaper,  and  in  terms  of  aspects  of 19.61% job execution time is shorter, thus obtained optimization in its application.
Keywords: Methods, Technology, SMARTDEK, Effectiveness, Efficiency, Optimization.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan jasa konstruksi di Indonesia saat ini sedang maju dengan pesat, hal ini ditandai  dengan  banyaknya  proyek  yang  dikerjakan  dalam  skala  besar,  baik  yang  dibangun oleh  pemerintah,  swasta,  ataupun  gabungan.  Hal  ini  merupakan  suatu  peluang  bisnis  dan sekaligus  tantangan  bagi  masyarakat  dunia  konstruksi.  Jasa  konstruksi  selama  ini  terbukti menjadi salah satu sektor usaha yang mampu memberikan sumbangan cukup signifikan bagi pertumbuhan  ekonomi  nasional.Dalam  suatu  proyek  pembangunan,  perencanaan  kegiatan- kegiatan  proyek  merupakan  masalah  yang  sangat  penting.  Hal  ini  dikarenakan  perencanaan
kegiatan-kegiatan proyek merupakan dasar untuk proyek bisa berjalan dan dapat diselesaikan dengan mutu yang baik, biaya yang efisien dan waktu yang optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemilihan alat dan bahan konstruksi yang tepat menjadi salah satu faktor yang dominan.
Melihat  perkembangan  jasa  konstruksi  yang  begitu  pesat,  maka  perusahaan- perusahaan industri bahan konstruksi pun berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam bidang konstruksi.Salah satu jenis bahan konstruksi  yang  mulai  dilirik  oleh  para  penyedia  jasa  konstruksi  adalah  penggunaan  sistem deking  dalam  pembuatan  pelat  lantai  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  pelat  lantai  baja komposit.  Ada  banyak  jenis  bahan  deking  yang  ditawarkan  oleh  perusahaan  industri  bahan konstruksi. Salah satunya adalah smartdek.
Smartdek merupakan salah satu bahan deking yang dapat digunakan dalam pembuatan pelat  lantai.  Dalam  hal  ini  smartdek  digunakan  sebagai  pengganti  bekisting  dan  tulangan bawah atau yang lebih dikenal dengan tulangan lapangan pada pelat lantai.
Ada  beberapa  proyek  yang  telah  menggunakan  bahan ini  sebagai  salah  satu  material utama  dalam  pembuatan  pelat  lantai.  Salah  satu  proyek  yang  telah  menggunakan  bahan smartdek  di  dalam  proses  pelaksanaannya  adalah  Proyek  Pembangunan  Gedung  Sekretariat Daerah/Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Proyek ini menggunakan bahan smartdek  dalam  pembuatan  pelat  lantai  dengan  pertimbangan,  bahwa  penggunaan  smartdek dapat mempermudah  dan  mempercepat  proses  pelaksanaan  di  lapangan,  di  samping  itu  juga dapat  menghemat  material.Oleh  kerena  itu,  maka  perlu  kiranya  dilakukan  penelitian  secara analitis untuk mengetahui efisiensi penggunaan smartdek pada pelat lantai, jika dibandingkan dengan  penggunaan  metode  konvensional,  baik  dari  segi  biaya,  waktu  dan  metode pelaksanaan.
Tujuan dari penulisan ini adalah :
 Menganalisa  penggunaan  metode  dan  teknologi  pelaksanaan  pembuatan  plat  lantai menggunakan smartdek.
 Mengetahui  seberapa  besar  efisiensi  penggunaan  Smartdek,  jika  dibandingkan  dengan penggunaan metode konvensional dari segi biaya, waktu dan metode pelaksanaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Smartdek  merupakan  salah  satu  produk  deking  baja  terbaru  yang  ditawarkan  oleh perusahaan  penyedia  bahan  konstruksi.  Sistem  deking  baja  dengan  struktur  profil  “W”  ini memiliki  beberapa  kelebihan,  antara  lain  :  lebih  hemat  biaya  dan  memberikan  keleluasaan dalam  merancang    desain  dengan  ketepatan  ukuran  dan  mudah  dalam  proses  pemasangan serta aman (Wijaya,2010).
Deking smartdek, digunakan sebagai pengganti bekisting dan tulangan bawah (tulangan lapangan) serta memiliki daya rentang yang baik, sehingga penggunaan penopang, beton dan tulangan  lebih  efisien.  Sistem ini  selain digunakan  di  struktur  baja,  dapat juga  digunakan  di struktur beton. Pengecoran plat lantai relatif lebih cepat, karena tidak perlu menunggu beton mengering lebih lama dan tidak ada pekerjaan bongkar bekisting / cetakan beton.
Desain  floordek  (smartdek)  sebagai  bekisting  untuk  penentuan  jumlah  penopang sementara  harus  didukung  oleh  analisis  perhitungan  yang  akurat  serta  memenuhi  kaidah- kaidah teknik yang benar dalam perancangan standard batas desain struktur baja cetak dingin (Limit State Cold Formed Steel Structure Design).
Terbuat dari bahan metal dengan tebal material baja dasar minimal 0.35 mm dan telah diproses atau dibentuk untuk mencegah kebocoran pada saat pengecoran.
Secara  umum,  profil  dan  dimensi  smartdek  ditunjukkan  oleh  Gambar  1  dan  Gambar  2 berikut ini.
Gambar 1.  Profil Smartdek                       Gambar 2.  Profil dan Dimensi Smartdek
Tiga  jenis  bahan  yang  paling  sering  digunakan  didalam  kebanyakan  struktur  adalah kayu,  baja  dan  beton  dengan  tulangan  penguat.  Aluminium  dan  plastik juga  semakin  umum dipakai  sebagai  bahan  ringan.  Beton  bertulang  adalah  unik  dimana  dua  jenis  bahan,  baja tulangan dan beton dipakai secara bersamaan, dengan demikian prinsip-prinsip yang mengatur perencanaan  struktur  dari  beton  bertulang  didalam  beberapa  hal  berbeda  dengan  prinsip- prinsip  yang  menyangkut  satu  macam  bahan  saja.Beton  bertulang  adalah  suatu  bahan bangunan  yang  kuat,  tahan  lama  dan  dapat  dibentuk  menjadi  berbagai  bentuk  dan  ukuran, mulai dari kolom persegi sederhana sampai ke lengkung-lengkung ramping berbentuk kubah atau  rumah  siput  (Dipohusodo,1999).  Manfaat  dan  keserbagunaannya  dicapai  dengan mengkombinasikan segi-segi yang terbaik dari beton dan baja.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proyek  Pembangunan  Gedung  Sekretariat  Daerah  /  Gubernur  provinsi  Kalimantan Selatan terletak di Jalan Trikora Banjarbaru. Secara umum Kota Banjarbaru terletak 35 km sebelah timur laut Kota Banjarmasin sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Selatan. Menurut BAPPEDA  Kota  Banjarbaru  dalam  RTRW  Kota  Banjarbaru  2006-2016,  kota  Banjarbaru secara  astronomis terletak pada 03°27-03°29 LS dan 114°45-114°45’45” BT.  Secara teknis data  umum  proyek  yang  akan  dijadikan  objek  penelitian  untuk  mengetahui  metode  dan teknologi pelaksanaan pembuatan plat lantai menggunakan smartdek dalam makalah ini.

## 1.   Metoda Pelaksanaan
Di  dalam  suatu  proyek  selalu  memiliki  rangkaian  kegiatan  dengan  urutan  pekerjaan  yang harus  dilaksanakan  serta  diselesaikan  untuk  mendapatkan  hasil  yang  baik  sesuai  dengan ketentuan  dan  tepat  pada  waktunya.Rangkaian  pekerjaan  tersebut  dituangkan  dalam  time schedule  pekerjaan.  Time  schedule  merupakan  utrutan  kerja  disertai  volume  dan  bobot pekerjaan  rencana  yang  dinyatakan  dalam  prosen  disertai  prosentasi  pekerjaan  yang  sudah dicapai.  Hal  ini  akan  menunjang  agar  tahap-tahap  kemajuan  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai dengan  waktu  rencana  yang  ada.  Maka  apabila  ada  terjadisuatu  keterlambatan  pekerjaan, pihak  kontraktor  akan  mengetahui  sedini  mungkin  dan  dapat  mengambil  langkah-langkah yang  dianggap  efektif.Sedangkan  tenaga  kerja  yang  diperlukan  dalam  proyek  disesuaikan dengan  jenis  pekerjaannya.  Tenaga  kerja  dipilih  harus  sesuai  dengan  keahlian  dan berpengalaman,  dalam  hal  ini  mempercepat  pekerjaan  sesuai  dengan  time  schedule  yang dibuat.  Untuk  itu  diperlukan  seorang  mandor  yang  berwibawa,  cakap  dan  terampil  serta berpengalaman untuk membawahi tenaga kerja tersebut dan mampu mengkoordinirnya.

## 2.   Penggunaan Metode / Teknologi Pelaksanaan Konstruksi
Pada  Proyek  Pembangunan  Gedung  Sekretariat  Daerah  /  Gubernur  provinsi  Kalimantan Selatan,penggunaan  metode  /  teknologi  pelaksanaan  konstruksi  yang  akan  dibahas  adalah metode  /  teknologi  pelaksanaan  kostruksi  plat  lantai  dengan  smartdek.  Metode  /  teknologi pelaksanaan  konstruksi  plat  lantai  dengan  smartdek  dipilih  dibandingkan  dengan  metode bekisting  konvensional  dengan  pertimbangan  biaya  yang  lebih  murah  dan  waktu  pekerjaan yang lebih cepat. Perhitungan analisa perbandingan biaya konstruksi dan waktu pekerjaan plat lantai  baik  dengan  metode  smartdek  maupun metode  konven sional  akan  disajikan  pada  sub bab bahasan produksi kerja.
Gambar 3.  Plat Lantai dengan Menggunakan Smartdek

## 3.   Produksi Kerja
Pada bahasan produksi kerja akan dibahas perhitungan efisiensi biaya dan waktu yang berhubungan dengan produktifitas pekerjaan konstruksi plat lantai dengan metode smartdek di bandingkan metode konvensional.

## 4.    Biaya Pekerjaan Plat lantai
Untuk dapat mengetahui biaya pekerjaan plat lantai, maka sebelumnya harus dilakukan perhitungan analisa harga satuan dan luas pekerjaan plat lantai secara keseluruhan.

## a. Analisa Harga Satuan
Analisa harga satuan dilakukan untuk mengatahui harga satuan pekerjaan plat lantai plat lantai per m 2 . Baik dengan menggunakan metode konvensional maupun dengan penggunaan smartdek.
Contoh Perhitungan Analisa Harga Satuan adalah sebagai berikut :
Untuk Metode Konvensional :
Diketahui : Beton ready mix mutu K-375
Koefisien : 0,12
Satuan : m 3
Harga Satuan  : Rp 911.000,00
Harga Beton Ready mix / m 2 = Koefisien x Harga Satuan = 0,12 x Rp 911.000,00= Rp 109.320,00
Langkah perhitungan yang sama akan dilakukan untuk perhitungan analisa harga satuan plat lantai dengan menggunakan smartdek.
Rekapitulasi analisa harga satuan metode konvensional dan penggunaan smartdek dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1.  Rekapitulasi Analisa Harga Satuan dengan Metode Konvensional dan Penggunaan Smartdek
Analisa Harga Satuan / M2 Rekapitulasi ITEM Konvensional Smartdek Selisih Beton Ready Mix Mutu K-375 122.825,40 100.307,41 22.517,99 Besi Beton Terpasang U-24 182.570,97 48.287,00 134.283,97 Pasang Bekisting Multiplex 12mm (Plat Balok) 73.172,50 - 73.172,50 Pasang Smartdek - 177.400,00 (177.400,00) TOTAL 378.568,87 325.994,41 52.574,46

## a. Luas Plat Lantai
Untuk  dapat  menghitung  harga  pekerjaan  plat  lantai  secara  keseluruhan,  maka sebelumnya harus dilakukan perhitungan luasan plat lantai secara keseluruhan.
Dari data lapangan diperoleh kesimpulan luas plat lantai sebagai berikut : Luas Lantai 1   = Luas Lantai 1 Zone 1 + 2. Luas Lantai 1 Zone 2 = 1.697,8625 m 2 + 2. (2.013,4088) m 2 = 5.724,6801 m 2

## b. Harga Pekerjaan Plat Lantai
Harga pekerjaan plat lantai dapat dihitung dengan mengalikan harga pekerjaan/m 2 yang diperoleh dari analisa harga satuan dengan luas keseluruhan plat lantai.
Dengan rumus sebagai berikut :
Harga Pekerjaan plat Lantai = Harga Pekerjaan/m 2 x Luas Keseluruhan
a) Metode konvensional
Harga Pekerjaan plat Lantai = Harga Pekerjaan/m 2 x Luas Keseluruhan = Rp 378.568,87  x5.724,6801 m 2
= Rp 2.167.185.676,57
b) Penggunaan Smartdek
Harga Pekerjaan plat Lantai = Harga Pekerjaan/m 2 x Luas Keseluruhan = Rp 325.994,41 x 5.724,6801 m 2
= Rp 1.866.213.711,64
Melalui  perhitungan  harga  pekerjaan  plat  lantai,  maka  dapat  diketahui  selisih  biaya pekerjaan plat lantai dengan menggunakan metode konvensional dengan biaya pekerjaan plat lantai dengan menggunakan smartdek sebagai berikut :
Selisih Biaya   = Harga Pekerjaan plat Lantai dengan Metode konvensional –
Harga Pekerjaan plat Lantai dengan Penggunaan Smartdek
= Rp 2.167.185.676,57 - Rp 1.866.213.711,64= Rp 300.971.964,93 Rekapitulasi perhitungan biaya pekerjaan plat lantai dapat dilihat pada tabel 2
Tabel 2.  Rekapitulasi Biaya Pekerjaan Plat Lantai Konvensional Smartdek Selisih Analisa  Harga  Satuan / m 2 (Rp) 378.568,87 325.994,41 52.574,46 Luas Pekerjaan (m 2 ) 5.724,6801 5.724,6801 - Harga Pekerjaan (Rp) 2.167.185.676,57 1.866.213.711,64 300.971.964,93

## 5.   Luas Pekerjaan Plat Lantai Untuk Menentukan Produktifitas
Untuk  menghitung  produktifitas  pekerjaan  plat  lantai,  maka  perlu  diketahui  luasan pekerjaan plat lantai dan waktu pelaksanaan pekerjaan plat lantai tersebut.
Diketahui :
B1-A   : Balok Induk (40/80) B-A   : Balok Anak (25/50) Kolom : (70/70) Tebal Plat : 12 cm
Panjang = Panjang Bentang – 2 ( ½ Lebar Kolom ) Tinggi = Tinggi Balok – Tebal Plat
Lebar = Lebar Balok
Contoh Perhitungan Luas Bekisting Balok Diketahui :
Jarak antar kolom (Bentang) = 8 m Balok Induk (B1-A) = 40/80 cm = 0,4/0,8 m Kolom = 70/70 cm = 0,7/0,7 m Tebal Plat = 12 cm = 0,12 m Maka,
Panjang = Bentang – 2 ( ½ Lebar Kolom )= 8 – 2 ( ½ . 0,7 )= 7,3 m Tinggi  = Tinggi Balok – Tebal Plat= 0,8 – 0,12= 0,68 m Luas = (2.Tinggi + Lebar ) x Panjang= (2 . 0,68 + 0,4) x 7,3= 12,848 m 6.   Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai dengan Metode Konvensional
a. Luas Bekisting Balok
Vertikal      =    731,61 m 2
Horizontal  =    718,35 m 2 +
Total = 1.449,96 m 2
Pekerjaan bekisting balok dikerjakan dalam waktu 21 hari
Produktifitas Pekerjaan Bekisting Balok   = Luas Total  Balok / 21 Hari = 1.449,96 m 2 / 21 hari= 69,05 m 2 / hari
b. Luas Plat Lantai =  1.697,86 m 2
Pekerjaan plat lantai dikerjakan dalam waktu 33 hari
Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai = Luas Plat Lantai / 33 Hari = 1.697,86 m 2 / 33 hari= 51,45 m 2 / hari
Total Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai =   Produktifitas  Pekerjaan  Bekisting  Balok  +
Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai =  69,05 + 51,45=
120,5 m 2 /hari
7.  Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai dengan Menggunakan Smartdek
a. Luas Bekisting Balok
Vertikal      =    731,61 m 2
Horizontal  =    718,35 m 2 +
Total = 1.449,96 m 2
Pekerjaan bekisting balok dikerjakan dalam waktu 21 hari Produktifitas Pekerjaan Balok  = Luas Total Balok / 21 Hari
= 1.449,96 m 2 / 21 hari= 69,05 m 2 / hari
b. Luas Plat Lantai =  1.697,86 m 2
Pekerjaan plat lantai dikerjakan dalam waktu 21 hari
Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai = Luas Plat Lantai / 21 Hari
= 1.697,86 m 2 / 21 hari= 80,85 m 2 / hari
Total  Produktifitas  Pekerjaan  Plat  Lantai  =  Produktifitas  Pekerjaan  Bekisting    Balok  +
Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai = 69,05 + 80,85=  149,9 m 2 /hari

## 8.  Luas Pekerjaan Plat Lantai
Luas  pekerjaan  plat  lantai  secara  keseluruhan  dapat  dilihat  pada  Tabel  1  Lampiran  1 untuk  luas  plat  lantai,  Tabel  2  Lampiran  2  untuk  luas  bekisting  balok  secara  vertikal  dan Tabel 3 Lampiran 3 untuk luas bekisting balok secara horizontal.
Dari  Tabel  1,  Tabel  2  dan  Tabel  3  pada  Lampiran  dapat  ditarik  kesimpulan  luas pekerjaan plat lantai sebagai beikut :

## Luas Pekerjaan Plat Lantai
=  Luas  Lantai  1  Zone  1  +  2.  Luas  Lantai  1  Zone  2  +  Luas  Bekisting  Balok  Vertikal Lantai 1 Zone 1 + 2. Luas Bekisting Balok Vertikal Lantai 1 Zone 2 + Luas Bekisting Balok Horizontal Lantai 1 Zone 1 + 2. Luas Bekisting Balok Horizontal Lantai 1 Zone 2
= 1.697,8625 + 2. (2.013,4088) + 731,60895 + 2. (829,9435) + 718,35 + 2. (805,73) = 10.445,98555 m 2

## 9.  Waktu Pekerjaan Plat Lantai
Waktu  pekerjaan  plat  lantai  dapat  dihitung  dengan  membagi  luas  pekerjaan  plat  lantai dengan total produktifitas pekerjaan plat lantai / hari.
Dengan rumus sebagai berikut :
Waktu Pekerjaan plat Lantai =  Luas Pekerjaan Plat Lantai / Total Produktifitas Pekerjaan Plat Lantai
a. Waktu Pekerjaan Plat Lantai dengan Metode Konvensional
Waktu  Pekerjaan  plat  Lantai  =    Luas  Pekerjaan  Plat  Lantai  /  Total  Produktifitas  Pekerjaan PlatLantai=10.445,98555  m 2 / 120,5 m 2 /hari = 86,69 hari b. Waktu Pekerjaan Plat Lantai dengan Menggunakan Smartdek
Waktu Pekerjaan plat Lantai =  Luas Pekerjaan Plat Lantai / Total Produktifitas Pekerjaan Plat
Lantai
=  10.445,98555  m 2 / 149,9 m 2 /hari= 69,69 hari
Melalui  perhitungan  waktu  pekerjaan  plat  lantai,  maka  dapat  diketahui  selisih  waktu pekerjaan plat lantai dengan menggunakan metode konvensional dengan waktu pekerjaan plat lantai dengan menggunakan smartdek sebagai berikut :
Selisih Waktu  = Waktu Pekerjaan plat Lantai dengan Metode konvensional –
Waktu Pekerjaan plat Lantai dengan Penggunaan Smartdek
= 87 hari – 70 hari= 17 hari
Rekapitulasi perhitungan biaya pekerjaan plat lantai dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :
Tabel 4.  Rekapitulasi Waktu Pekerjaan Plat Lantai Konvensional Smartdek Selisih Luas Pekerjaan plat Lantai (m 2 ) 10.445,98555 10.445,98555 - Produktifitas  Pekerjaan (m 2 /hari) 120,5 149,9 (29,4) Waktu Pekerjaan (Hari) 87 70 17

## 10.  Evaluasi / Pembahasan
Secara umum tidak terdapat perbedaan dalam metode pelaksanaan pekerjaan pembuatan bekisting  balok,  baik  dengan  menggunakan  metode  konvensional,  maupun  dengan penggunaan smartdek. Perbedaan mulai terdapat pada saat pelaksanaan pekerjaan plat lantai.
Untuk pekerjaan dengan metode konvensional diperlukan pemasangan bekisting berupa multiplek yang disertai dengan tiang penyangganya sebelum dilakukan pemasangan tulangan double  dan  pengecoran  plat  lantai.  Pemasangan  multiplek  dan  tiang  penyangga  inilah  yang menyebabkan  pekerjaan  plat  lantai  dengan  menggunakan  metode  konvensional  lebih  lama jika dibandingkan dengan penggunaan smartdek. Hal ini dikarenakan proses pemotongan dan pemasangan  multiplek  beserta  tiang  penyangganya  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama, yang disebabkan oleh rumitnya pekerjaan tersebut.
Jika dilihat dari banyaknya tahap pekerjaan, pekerjaan plat lantai dengan menggunakan smartdek memiliki tahap pekerjaan yang lebih banyak. Namun meskipun demikian, pekerjaan plat  lantai  dengan  menggunakan  smartdek  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  yang  cukup singkat  jika  dibandingkan  dengan  penggunaan  metode  konvensional.  Hal  ini  dikarenakan pekerjaan  smartdek  yang  praktis.  Di  dalam  pekerjaan  plat  lantai  dengan  menggunakan smartdek, tidak perlu dilakukan pemotongan material smartdek untuk menyesuaikan dimensi smartdek  dengan  ukuran  plat  lantai  yang  ada  di  lapangan.  Ini  disebabkan  ukuran  smartdek yang dipesan pada pabrik telah disesuaikan dengan ukuran plat lantai yang akan dikerjakan. Sehingga setelah smartdek dipasang dan direkatkan satu sama lain, dapat langsung dipasang
tulangan  single  dan  siap  untuk  dilakukan  pengecoran.  Disisi  lain  pertimbangan  biaya  yang lebih  murah  serta  waktu  pelaksanaan  konstruksi  plat  lantai  yang  lebih  singkat  menjadi pertimbangan dalam memilih konstruksi plat lantai dengan menggunakan smartdek.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dicapai kesimpulan yang dapat antara lain :
1. Jika  dibandingkan  dengan  penggunaan  metode  konvensional.  Dengan  selisih  biaya pekerjaan sebesar rp 52.574,46 /m 2 (13,89%).
2. Waktu pekerjaan plat lantai jika dibandingkan dengan penggunaan metode konvensional. Hal  ini  dikarenakan  produktifitas  pekerjaan  plat  lantai  per  hari  dengan  menggunakan smartdek  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  penggunaan  metode  konvensional. Dengan  selisih  produktifitas  pekerjaan  plat  lantai  pada  lantai  1    sebesar  29,4  m 2 /hari (19,61%).
3. Metode  pelaksanaan  plat  lantai  dengan  menggunakan  Smartdek  lebih  praktis,  jika dibandingkan  dengan  penggunaan  metode  konvensional.  Hal  ini  dikarenakan  dimensi material smartdek dari pabrikan telah disesuaikan dengan keadaan di lapangan.
Saran
1. Penggunaan smartdek pada plat lantai lebih efisien jika digunakan pada bangunan besar. Hal ini terkait dengan mahalnya ongkos kirim (kontainer pengangkut) material smartdek untuk  pemesanan  dalam  jumlah  yang  kecil.  Sehingga  akan  berdampak  pada meningkatnya harga satuan material smartdek itu sendiri.
2. Pemesanan  material  smartdek  harus  benar-benar  disesuaikan  dengan  dimensi  plat lantai di  lapangan.  Jika  tidak  akan  berdampak  pada  meningkatnya  biaya  dan  waktu  pekerjaan untuk proses pemotongan material smartdek.
3. Dalam makalah ini hanya dilakukan perhitungan efisiensi biaya dan waktu pekerjaan plat lantai  pada  lantai  1  saja,  sehingga  penelitian    ini  dapat  dilanjutkan  dengan  perhitungan efisiensi  biaya  dan  waktu  pada  keseluruhan  gedung,  dengan  penggunaan  perhitungan produktifitas pekerjaan yang disesuaikan pada setiap lantainya

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banjarbaru , (2001), Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2001-2010, Banjarbaru.
Dipohusodo,  Istimawan.  1999. Struktur  Beton  Bertulang .  PT.Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta.
Mukomoko, J.A. 1977. Dasar Penyusunan Anggaran Biaya Bangunan . Kurnia Esa. Jakarta.
Soeharto,  Iman.  1995. Manajemen  Proyek  dari  Konsepsual  sampai  Operasional .  Erlangga. Jakarta.
Thompson, Della. 1995. Concise Oxford Dictionary.
Wignjosoebroto, Sritomo. 1996 . Tata Letak Pabrik dan Pemindahan Bahan , PT. Guna Widya, Jakarta
Wijaya,  Herlin  Y.  2010. Efisiensi  Penggunaan  Smartdek  Pada  Pelat  Lantai  Dibandingkan Dengan  Penggunaan  Metode  Konvensional .  Fakultas  Teknik  Universitas  Lambung Mangkurat. Banjarbaru.
http://id.wikipedia.org/wiki/Produktivitas (diakses: 9 Mei 2014, 12.30)