Analisis Perbandingan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Pemancangan menggunakan Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) dan Diesel Hammer
Suriati Abd. Muin* 1 , Agung Darmawan 2 , Wahyu Prathama 3
1,2,3 Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumiharjo Km. 05 Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia e-mail: suriati.abdmuin@umi.ac.id

## Abstract
Makassar New Port Project - Package D, consists of 606 piling points, the length of the pile is 24 m, the elevation of the hard soil depth is 19.6 m and the piling tool used is the Diesel Hammer. The erection process is targeted to be completed for 92 days, starting on 18 March 2018, but erection began on 19 May 2018 due to changes in building layout and completion of the Gate and Reefer Plug building to be shipped to the dock and container yard of Makassar Baru Port, resulting in an option to bring in Other tools, namely the Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) tool specifically for the  Reefer  Plug  building  and  the  Diesel  Hammer  tool  working  on  the  Gate  building  and  other buildings according to the targeted time but these tools complete erection for 100 days, more than 8 days from the impact time have an impact on the implementation of other work. The productivity of the tool greatly affects time and cost, therefore research is conducted by reviewing other types of piling tools, namely the Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) tool with the same volume which will reach the targeted time faster and more efficiently in terms of cost or vice versa. From a time and cost review, it is concluded that the Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) tool is more time-effective and more cost-efficient because the productivity value of the tool is much faster 0.292 minutes/meter
Keywords: Diesel hammer, hydraulic static pile driver (HSPD), productivity;

## Abstrak
Pada Proyek Makassar New Port – Paket D, terdiri dari 606 titik pancang, panjang tiang adalah 24 m, elevasi kedalaman tanah keras 19.6 m dan alat pancang yang digunakan adalah Diesel Hammer. Pemancangan ditargetkan menyelesaikan pemancangan selama 92 hari, dimulai tanggal 18 maret 2018, akan tetapi pemancangan baru dimulai pada tanggal 19 mei 2018 disebabkan perubahan tata letak bangunan serta penyelesaian bangunan Gate dan Reefer Plug untuk pengoperasian dermaga dan  container  yard  Makassar  New  Port  sehingga  menghasilkan  opsi  untuk  mendatangkan  alat lainnya, yaitu alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) yang khusus mengerjakan bangunan Reefer Plug dan alat Diesel Hammer mengerjakan bangunan Gate serta bangunan lainnya sesuai waktu yang ditargetkan tetapi alat tersebut menyelesaikan pemancangan selama 100 hari, lebih 8 hari dari waktu  yang  ditargetkan  sehingga  berdampak  pada  pelaksanaan  pekerjaan  lainnya.  Produktivitas alat  sangat  berpengaruh terhadap  waktu  dan  biaya,  oleh karena itu  dilakukan  penelitian  dengan meninjau alat pancang jenis lainnya yaitu alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) dengan volume yang sama akan mencapai waktu yang ditargetkan bahkan lebih cepat serta lebih efisien dari segi biaya ataupun sebaliknya. Dari tinjauan waktu dan biaya menyimpulkan bahwa alat Hydraulic
Static Pile Driver (HSPD) lebih efektif dari segi waktu dan lebih efisien dari segi biaya disebabkan oleh nilai produktivitas alat tersebut jauh lebih cepat 0.292 menit/meter
Kata kunci : Diesel hammer, hydraulic static pile driver (HSPD), produktivitas

## 1. Pendahuluan
Ada  beberapa  jenis  alat  pemancang  tiang  yang  umum  digunakan  dalam  proyek  konstruksi,  yaitu Drop Hammer , Diesel Hammer, Hydraulic Hammer dan Vibratory Pile Driver (Rostiyanti, 2008). Alat  pancang  tersebut  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing.  Terdapat  beberapa kriteria pemilihan alat pancang untuk proyek,  antara lain adalah jenis material, kondisi tanah, kondisi lapangan, alat paling ekonomis dengan kemampuannya (Puspita, 2016).
Pada  Proyek  Pekerjaan  Bangunan  Fasilitas  serta  Mekanikal  dan  Elektrikal  Makassar New  Port – Paket D, terdiri dari beberapa bangunan yang menggunakan pondasi tiang pancang, yaitu bangunan Gate, Kantor operasional, Power House Kantor Operasional, Pump House + Reservoir, Gardu PLN, Received Facilities, Pump House, Power House Type 1, Power House Type 2A, Power House Type 4A, Reefer Plug (Zona 1 - Zona 14), Workshop, Filling Station + Tank dan Highmast yang terdiri dari 606 titik pancang. Panjang tiang pancang adalah 24 m dengan elevasi kedalaman tanah keras 19.6  m  dan  alat  pancang  yang  digunakan  adalah Diesel  Hammer .  Pemancangan  dengan menggunakan  alat Diesel  Hammer dipilih  karena  sesuai  kondisi  lingkungan  yang  jauh  dari pemukiman penduduk, selain itu biaya pemakaiannya yang ekonomis dengan volume pemancangan yang banyak akan membutuhkan waktu cukup lama sehingga biayanya dapat ditekan.
Pekerjaan  pemancangan  ditargetkan  selesai  selama  92  hari,  dimulai  pada  tanggal  18  maret  2018 sampai  dengan  17  juni  2018,  akan  tetapi  pemancangan  baru  dimulai  pada  tanggal  19  mei  2018 disebabkan  adanya  perubahan    tata  letak  bangunan  serta  penyelesaian  bangunan  Gate  dan  Reefer Plug  yang  sama  -  sama  sangat  dibutuhkan  untuk  pengoperasian  dermaga  dan container  yard Makassar New  Port sehingga  menghasilkan  opsi  untuk  mendatangkan  alat  lainnya,  yaitu  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver (HSPD) yang  khusus  mengerjakan  bangunan  Reefer  Plug  dan  alat Diesel  Hammer mengerjakan  bangunan  Gate  serta  bangunan  lainnya  sesuai  dengan  waktu  yang ditargetkan  tetapi  alat  tersebut  terhitung  menyelesaikan  pekerjaan  pemancangan  selama  100  hari, lebih 8 hari dari waktu yang ditargetkan sehingga berdampak pada pelaksanaan pekerjaan lainnya.
Produktivitas alat pancang yang dipakai sangat berpengaruh terhadap waktu dan biaya, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian dengan meninjau alat pancang jenis lainnya yaitu alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) yang juga berada pada lokasi yang sama sehingga dapat diketahui apakah dengan menggunakan  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) dengan  jumlah  titik  pancang  dan  total kedalaman pemancangan yang sama akan mencapai waktu yang ditargetkan atau bahkan lebih cepat dari  waktu  yang  dihasilkan  oleh  alat Diesel  Hammer serta  lebih  efisien  dari  segi  biaya  ataupun sebaliknya.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Lokasi Proyek
Paket D ini berlokasi pada Makassar New Port di Jalan Sultan Abdullah Raya, Kaluku Baloa, Kec. Tallo, Kota Makassar. Lokasi Proyek ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:
Gambar 1. Lokasi Proyek dan Jalan Masuk Bangunan Fasilitas serta Mekanikal dan Elektrikal Makassar New Port - Paket D

## 2.2 Pengambilan Data
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data - data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
1.  Denah Tiang Pancang.
2.  Data Penyelidikan Tanah.
3.  Spesifikasi Alat Pancang.
4.  Spesifikasi Tiang Pancang.
5.  Metode Kerja Pemancangan.
6.  Data Jumlah dan Kedalaman Tiang Pancang.

## 2.3 Analisa Data
Berikut  langkah-langkah  dalam  menganalisa  dan  mengolah  data-data  yang  dibutuhkan  untuk mengetahui kebutuhan waktu dan biaya pelaksanaan pemancangan adalah sebagai berikut :

## Menghitung nilai produktivitas alat
Berdasarkan  data  pemancangan  untuk  menghitung  jumlah  pukulan  setiap  meternya  yaitu  dengan membagi rata-rata jumlah pukulan dari seluruh tiang pancang dengan rata-rata tiang pancang yang masuk  dari  seluruh  tiang  pancang  kemudian  dibagi  dengan  jumlah  pukulan  setiap  menitnya menghasilkan  nilai  produktivitas  alat  menit/meter  dan  membagi  sebaliknya  menghasilkann  nilai produktivitas alat meter/menit.
Pondasi tiang  pancang merupakan  jenis  pondasi yang  digunakan  pada  Proyek  Bangunan  Fasilitas serta Mekanikal dan Elektrikal Makassar New Port - Paket D dengan elevasi kedalaman tanah keras 19.6  m  dan  panjang  tiang  pancang  adalah  24  m.  Bangunan  yang  menggunakan  pondasi  tiang pancang, yaitu bangunan Gate, Kantor operasional, Power House Kantor Operasional, Pump House + Reservoir, Gardu PLN, Received Facilities, Pump House, Power House Type 1, Power House Type 2A, Power House Type 4A, Reefer Plug (Zona 1 - Zona 14), Workshop, Filling Station + Tank dan Highmast
Nilai produktivitas sesuai spesifikasi alat pancang, spesifikasi alat Diesel Hammer (DD 32) dan Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) yaitu piling speed fast atau kecepatan menekan cepat adalah 7 meter/menit dan piling speed low atau kecepatan menekan rendah adalah 1.4 meter/menit sehingga rata-rata piling speed atau kecepatan menekan adalah 4.2 meter/menit. jadi, nilai produktivitas alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) adalah 4.2 meter/menit = 0.238 menit/meter. Berdasarkan data yang  diperoleh  melalui  pihak  proyek Makassar  New  Port diperoleh  data-data  pekerjaan  tiang pancang seperti terlihat pada tabel 1.

## Tabel 1. Data Pemancangan Tiang Pancang
No. Bangunan Diameter Panjang Jumlah Alat Pancang Tiang Pancang Tiang Tiang (mm) (m) (Titik) 1 Gate CSP Ø450 t= 80 mm 24 32 Diesel 2 Kantor Operasional CSP Ø450 t= 80 mm 24 143 Diesel 3 Power House K.O CSP Ø450 t= 80 mm 24 11 Diesel 4 Pump House + Reservoir CSP Ø450 t= 80 mm 24 19 Diesel 5 Gardu PLN CSP Ø450 t= 80 mm 24 5 Diesel 6 Received Facility CSP Ø400 t= 75 mm 24 33 Diesel 7 Pump House CSP Ø400 t= 75 mm 24 91 Diesel 8 Power House Type 1 CSP Ø400 t= 75 mm 24 22 Diesel 9 Power House Type 2A CSP Ø400 t= 75 mm 24 25 Diesel 10 Power House Type 4A CSP Ø400 t= 75 mm 24 35 Diesel 11 Reefer Plug CSP Ø400 t= 75 mm 12 14 Diesel Reefer Plug CSP Ø450 t= 80 mm 12 63 Diesel 12 Workshop CSP Ø450 t= 80 mm 24 74 Diesel 13 Filling Station + Tank CSP Ø450 t= 80 mm 24 6 Diesel 14 Highmast CSP Ø450 t= 80 mm 24 33 Diesel Total 606

## Menghitung kebutuhan waktu
Apabila  nilai  produktivitas  alat  dan  volume  total  kedalaman  pemancangan  telah  diketahui selanjutnya  dapat  dihitung  waktu  yang  dibutuhkan  alat  pancang  untuk  melakukan  pemancangan seluruh titik sampai pada kedalaman rencana.

## Menghitung kebutuhan biaya
Apabila hasil kebutuhan waktu telah diketahui kemudian dikalikan dengan biaya sewa alat per jam menghasilkan  kebutuhan  biaya  pelaksanaan  pemancangan.  Setelah  dilakukan  analisa  serta pengolahan  data,  maka  diperoleh  kebutuhan  waktu  dan  biaya  pelaksanaan  pemancangan  alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD ) sehingga dapat ditinjau alat manakah yang paling efektif dari segi waktu dan yang paling efisien dari segi waktu.(Fitrianti, Nur Lathifah Dwi, 2014)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Data Produktivitas Alat Diesel Hammer
Untuk menghitung nilai produktivitas alat Diesel Hammer harus mengetahui jumlah pukulan setiap meternya yaitu dengan membagi rata-rata jumlah pukulan dari seluruh tiang pancang dengan rata- rata tiang pancang yang masuk dari seluruh tiang pancang. Data teknis pelaksanaan pemancangan menggunakan alat Diesel Hammer dapat dilihat pada tabel 2.

## Tabel 2 Data Pemancangan Alat Diesel Hammer
No. Bangunan Jumlah Total Rata-rata Total Rata-rata Pancang  Kedalaman  Kedalaman Pukulan Jumlah Pukulan (Titik) (m) (m) (Pukulan) (Pukulan) a b c=b/a d e=d/a 1 Gate 32 632.80 19.78 13,922 435.00 2 Kantor Operasional 143 2,721.55 19.03 61,278 429.00 3 Power House K.O 11 206.35 18.76 4,810 437.00 4 Pump House+Reservoir 19 353.20 18.59 8,744 460.00 5 Gardu PLN 5 113.90 22.78 2,922 584.00 6 Received Facility 33 636.95 19.30 11,692 354.00 7 Pump House 91 1,490.10 16.37 37,880 416.00 8 Power House Type 1 22 511.60 23.25 9,378 426.00 9 Power House Type 2A 25 581.20 23.25 12,963 519.00 10 Power House Type 4A 35 596.50 17.04 12,491 357.00 11 Reefer Plug 77 929.41 12.07 19,900 258.00 12 Workshop 74 1,518.80 20.52 30,198 408.00 13 Filling Station + Tank 6 130.50 21.75 2,790 465.00 14 Highmast 33 700.20 21.22 18,520 561.00 Total 606 11,123.06 247,488
Tabel 2 Data Pemancangan Alat Diesel Hammer (lanjutan)
No. Bangunan Rata-rata Rata-rata Produktivitas Total Total Pukulan Pukulan Diesel Hammer Waktu Waktu (Pukulan/m) (Pukulan/menit) (menit/m)  (m/menit) (menit) (jam) f=e/c g h=f/g i=g/f j=hxb k=j/60 1 Gate 22.00 42.00 0.52 1.91 331.50 5.50 2 Kantor Operasional 23.00 42.00 0.55 1.83 1,490.40 24.80 3 Power House K.O 23.00 42.00 0.55 1.83 113.00 1.90 4 Pump House+Reservoir 25.00 42.00 0.60 1.68 210.20 3.50 5 Gardu PLN 26.00 42.00 0.62 1.62 70.50 1.20 6 Received Facility 18.00 42.00 0.43 2.33 273.00 4.60 7 Pump House 25.00 42.00 0.60 1.68 887.00 14.80 8 Power House Type 1 18.00 42.00 0.43 2.33 219.30 3.70 9 Power House Type 2A 22.00 42.00 0.52 1.91 304.40 5.10 10 Power House Type 4A 21.00 42.00 0.50 2.00 298.30 5.00 11 Reefer Plug 21.00 42.00 0.50 2.00 464.70 7.70 12 Workshop 20.00 42.00 0.48 2.10 723.20 12.10 13 Filling Station + Tank 21.00 42.00 0.50 2.00 65.30 1.10 14 Highmast 26.00 42.00 0.62 1.62 433.50 7.20 Total 5,884.30 98.20 Rata-rata 22.00 0.52 1.91
Berdasarkan  tabel  2,  jumlah  total  titik  tiang  pancang  sebanyak  606  titik  dengan  total  kedalaman pemancangan sepanjang 11,123.06 m dengan 247,488 total pukulan dengan rata-rata pukulan setiap
titik  adalah  22  pukulan/meter  sehingga  menghasilkan  rata-rata  nilai  produktivitas  alat Diesel Hammer adalah 0.52 meter/menit atau 1.91 meter/menit dengan menghasilkan total waktu 5884.30 menit atau 98.20 jam.

## 3.2 Perhitungan Produktivitas Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)
Nilai produktivitas sesuai spesifikasi alat pancang Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) yaitu piling speed fast atau kecepatan menekan cepat adalah 7 meter/menit dan piling speed low atau kecepatan menekan  rendah  adalah  1.4  meter/menit  sehingga  rata-rata  piling  speed  atau  kecepatan  menekan adalah 4.2 meter/menit. jadi, nilai produktivitas alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) adalah 4.2 meter/menit = 0.238 menit/meter .

## 3.3 Perhitungan Waktu Pemancangan Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)
Berdasarkan data yang diperoleh, waktu yang dihasilkan oleh alat Diesel Hammer adalah 5884.30 menit atau 98.20 jam kemudian setelah nilai produktivitas alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) diketahui selanjutnya dengan total kedalaman pemancangan yang sama dengan alat Diesel Hammer dikalikan dengan nilai produktivitas alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) menghasilkan total waktu pemancangan adalah sebagai berikut:
Volume Pemancangan :
1. Bangunan Gate = 632.80 meter
2. Bangunan Kantor Operasional = 2721.55 meter
3. Bangunan Power House K.O =206.35 meter.
4. Bangunan Pump House + Reservoir 353.20 meter.
5. Bangunan Gardu PLN = 113.90 meter
6. Bangunan Received Facility = 636.95 meter.
7. Bangunan Pump House = 1490.10 meter
8. Bangunan Power House Type 1 = 511.60 meter
9. Bangunan Power House Type 2A = 581.20 meter
10. Bangunan Power House Type 4A = 596.50 meter 11. Bangunan Reefer Plug = 929.41 meter
12. Bangunan Workshop = 1518.80 meter 13. Bangunan Filling Station + Tank = 130.50 meter
14. Bangunan Highmast = 700.20 meter
Dari hasil volume total kedalaman pemancangan yang telah diperoleh, maka kebutuhan waktu per menit untuk alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) adalah sebagai berikut :
Waktu Pemancangan : Maka kebutuhan waktu pelaksanaan untuk alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) adalah sebagai berikut :
Bangunan Gate Kebutuhan waktu per jam = Total Kedalaman Tiang Pancang x Produktivitas Alat =  632.80 x 0.238 =  150.61 menit =  150.61 menit = 2,50 jam
Hasil analisis waktu pemancangan menggunakan alat HSPD lanjutnya dapat dilihat pada tabel 3.

## Tabel 3 Waktu Pemancangan Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)
No. Bangunan Total Total Waktu Waktu (menit) (Jam) 1 Gate 150.61 2.50 2 Kantor Operasional 647.73 10.80 3 Power House K.O 49.11 0.80 4 Pump House+Reservoir 84.06 1.40 5 Gardu PLN 27.11 0.50 6 Received Facility 151.59 2.50 7 Pump House 354.64 5.90 8 Power House Type 1 121.76 2.00 9 Power House Type 2A 138.33 2.30 10 Power House Type 4A 141.97 2.40 11 Reefer Plug 221.20 3.70 12 Workshop 361.47 6.00 13 Filling Station + Tank 31.06 0.50 14 Highmast 166.65 2.80 2647.30 44.10

## 3.5 Perhitungan Biaya Pemancangan Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)
Setelah  memperolah  data  total  ,  kebutuhan  waktu  pemancangan  adalah  44.10  jam  dengan  harga satuan per jam Rp 1,325,000.00, menghasilkan total biaya pemancangan Rp 58,432,500.00 seperti terlihat pada tabel 4.
Tabel 4 Biaya Pemancangan Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)
Pekerjaan Total Total Harga Total Waktu Waktu Satuan Biaya (menit) (Jam) (Rp) (Rp) Pemancangan 2647.30 44.10 1,325,000.00 58,432,500.00
Sumber : Hasil Perhitungan
Dengan  total  panjang  tiang  pancang  sebesar  13.620  meter  dengan  harga  satuan  per  meter  Rp 17,000.00, menghasilkan total biaya handling Rp 231,540,000.00, seperti terlihat pada rekap biaya tabel 5.

## Tabel 5 Biaya Handling Alat Tiang Pancang
No Bangunan Jumlah Panjang  Total Harga Total Tiang Tiang Panjang  Satuan Biaya (Titik) (m) (m) (Rp) (Rp) 1 Gate 32 24 768 17,000.00 13,056,000.00 2 Kantor Operasional 143 24 3432 17,000.00 58,344,000.00 3 Power House K.O 11 24 264 17,000.00 4,488,000.00
No Bangunan Jumlah Panjang  Total Harga Total Tiang Tiang Panjang  Satuan Biaya (Titik) (m) (m) (Rp) (Rp) 4 Pump House+Reservoir 19 24 456 17,000.00 7,752,000.00 5 Gardu PLN 5 24 120 17,000.00 2,040,000.00 6 Received Facility 33 24 792 17,000.00 13,464,000.00 7 Pump House 91 24 2184 17,000.00 37,128,000.00 8 Power House Type 1 22 24 528 17,000.00 8,976,000.00 9 Power House Type 2A 25 24 600 17,000.00 10,200,000.00 10 Power House Type 4A 35 24 840 17,000.00 14,280,000.00 11 Reefer Plug 77 12 924 17,000.00 15,708,000.00 12 Workshop 74 24 1776 17,000.00 30,192,000.00 13 Filling Station + Tank 6 24 144 17,000.00 2,448,000.00 14 Highmast 33 24 792 17,000.00 13,464,000.00 606 13620 Total 231,540,000.00
Dari  data  yang  diperoleh  diketahui  total  titik  penyambungan/pengelasan  tiang  adalah  529  titik. Dengan harga satuan penyambungan/pengelasan per titik Rp.330,000.00, akan menghasilkan total biaya Rp.174,570,000.00 dengan rekapitulasi biaya seperti terlihat pada tabel  6.

## Tabel 6 Biaya Penyambungan/Pengelasan Tiang Pancang
No. Bangunan Jumlah Harga Total Tiang Satuan Biaya (Titik) (Rp) (Rp) 1 Gate 32 330,000.00 10,560,000.00 2 Kantor Operasional 143 330,000.00 47,190,000.00 3 Power House K.O 11 330,000.00 3,630,000.00 4 Pump House+Reservoir 19 330,000.00 6,270,000.00 5 Gardu PLN 5 330,000.00 1,650,000.00 6 Received Facility 33 330,000.00 10,890,000.00 7 Pump House 91 330,000.00 30,030,000.00 8 Power House Type 1 22 330,000.00 7,260,000.00 9 Power House Type 2A 25 330,000.00 8,250,000.00 10 Power House Type 4A 35 330,000.00 11,550,000.00 11 Reefer Plug 0 330,000.00 - 12 Workshop 74 330,000.00 24,420,000.00 13 Filling Station + Tank 6 330,000.00 1,980,000.00 14 Highmast 33 330,000.00 10,890,000.00 529 Total 174,570,000.00
Selain penyambungan dan pengelasan, pekerjaan lain yang dihitung biayanya adalah  pemotongan tiang. Dari hasil pengamatan diperolej total titik pemotongan tiang pancang adalah 606 titik dengan harga satuan per titik Rp 55,000.00, sehingga menghasilkan total biaya pemotongan tiang pancang Rp 33,330,000.00 seperti terlihat pada tabel 7.

## Tabel 7 Biaya Pemotongan Tiang Pancang
No. Bangunan Jumlah Harga Total Tiang Satuan Biaya (Titik) (Rp) (Rp) 1 Gate 32 55,000.00 1,760,000.00 2 Kantor Operasional 143 55,000.00 7,865,000.00 3 Power House K.O 11 55,000.00 605,000.00 4 Pump House+Reservoir 19 55,000.00 1,045,000.00 5 Gardu PLN 5 55,000.00 275,000.00 6 Received Facility 33 55,000.00 1,815,000.00 7 Pump House 91 55,000.00 5,005,000.00 8 Power House Type 1 22 55,000.00 1,210,000.00 9 Power House Type 2A 25 55,000.00 1,375,000.00 10 Power House Type 4A 35 55,000.00 1,925,000.00 11 Reefer Plug 77 55,000.00 4,235,000.00 12 Workshop 74 55,000.00 4,070,000.00 13 Filling Station + Tank 6 55,000.00 330,000.00 14 Highmast 33 55,000.00 1,815,000.00 606 Total 33,330,000.00
Berdasarkan rekapitulasi total pembiayaan pekerjaan pemancangan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)  diketahui  total  keseluruhan  biaya  pemancangan  sebesar  Rp.  497,872,500.00,  sedangkan total keseluruhan biaya pemancangan pemancangan alat Diesel Hammer sebesar  513,090,000.00. Rekapitulasi  total  pembiayaan  pekerjaan  pemancangan  menggunakan  HSPD  dan  Diesel  Hammer dapat dilihat pada tabel 8 dan tabel 9.

## Tabel 8 Biaya Pemancangan Alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD)
No. Pekerjaan Sat. Volume Harga satuan Jumlah (Rp) (Rp) 1 Pemancangan jam 44.10 1,325,000.00 58,432,500.00 2 Handling m' 13620 17,000.00 231,540,000.00 3 Penyambungan/Pengelasan titik 529 330,000.00 174,570,000.00 4 Pemotongan titik 606 55,000.00 33,330,000.00 Total 497,872,500.00

## Tabel 9 Biaya Pemancangan Alat Diesel Hammer
No. Pekerjaan Sat. Volume Harga satuan Jumlah (Rp) (Rp) 1 Pemancangan jam 98.20 750,000.00 73,650,000.00 2 Handling m' 13620 17,000.00 231,540,000.00 3 Penyambungan/Pengelasan titik 529 330,000.00 174,570,000.00 4 Pemotongan titik 606 55,000.00 33,330,000.00 Total 513,090,000.00
3.6  Tinjauan  Dari  Segi  Waktu dan  Biaya  Pemancangan  Alat  Hydraulic  Static  Pile Driver (HSPD)
Tinjauan dari segi waktu pelaksanaan pemancangan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) dapat dilihat pada diagram berikut ini :
Gambar 2. Diagram Tinjauan Dari Segi Waktu
Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) menghasilkan waktu  pemancangan  lebih  cepat  dengan  total  waktu  44.10  jam  sedangkan  alat Diesel  Hammer menghasilkan waktu pemancangan lebih lama dengan total waktu  98.20 jam disebabkan oleh nilai produktivitas alat pancang Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) adalah 4.2 meter/menit atau 0.238 menit/meter  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  alat  pancang Diesel  Hammer dengan  nilai produktivitas adalah 1.92 meter/menit atau 0.53 menit/meter.
Setelah  dilakukan  perhitungan  terhadap  produktivitas,  kebutuhan  waktu  serta  biaya  pelaksanaan pemancangan  alat Diesel  Hammer dan  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) ,  maka  akan disajikan grafik tinjauan dari segi biaya sebagai berikut:

## Gambar 3. Grafik Tinjauan Dari Segi Waktu dan Biaya
Maka dari grafik diatas menunjukkan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) lebih efisien dari segi biaya dengan total biaya pemancangan sebesar Rp. 497,872,500.00, dibandingkan dengan alat Diesel Hammer dengan total biaya pemancangan sebesar Rp. 513,090,000.00.
Dari tinjauan waktu dan biaya diatas menyimpulkan bahwa alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) lebih  efektif  dari  waktu  dan  lebih  efisien  dari  segi  biaya  disebabkan  oleh  nilai  produktivitas  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) jauh  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  alat Diesel  Hammer sehingga menghasilkan waktu pemancangan lebih cepat dan walaupun harga sewa alat Hydraulic
Static Pile Driver (HSPD) lebih mahal tetapi dapat menyelesaikan pekerjaan pemancangan dengan cepat sehingga lebih efisien dibandingkan dengan alat Diesel Hammer .

## 4. Kesimpulan
Waktu pemancangan dengan menggunakan alat Hydraulic Static Pile Driver (HSPD) menghasilkan total  waktu  44.10  jam  sedangkan  alat Diesel  Hammer menghasilkan  total  waktu  98.20  jam. Selanjutnya,  berdasarkan  tinjauan  perbandingan  biaya  antara  pemancangan  menggunakan  alat Hydraulic  Static  Pile  Driver  (HSPD) dan Diesel  Hammer terdapat  selisih  biaya  sebesar menghasilkan biaya sebesar Rp.15.217.500, 00 dengan rincian biaya pelaksanaan HSPD sebesar Rp. 497,872,500.00 sedangkan alat Diesel Hammer sebesar Rp. 513,090,000.00.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kami haturkan kepada pihak kontraktor pelaksana Proyek Makassar New Port – Paket D  karena  telah  memberikan  data  sebagai  pendukung  dalam  proses  penelitian  ini.  Serta  pimpinan Fakultas  dan  program  studi  Teknik  Sipil  yang  telah  memberikan  kesempatan  dan  dukungan administrasi selama proses penelitian.

## Daftar Pustaka
Dwiretnani,  Annisaa  dan  Indra  Agustian  Daulay.  2019.  Kinerja  Alat  Hydraulic Static  Pile  Driver (HSPD) Pada Proyek Perluasan Terminal Bandara Sultan Thaha Jambi. Jurnal Talenta Sipil. 2(2): 67-81.
Fitrianti, Nur Lathifah Dwi, Anik Ratnaningsih dan Jojok W. Soetjipto. 2014. Perbandingan Efisiensi Kerja  Alat  Diesel  Hammer  Dengan  Hydraulic  Hammer  Pada  Pekerjaan  Pondasi  Tiang Pancang Dari Segi Waktu dan Biaya (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Jember Sport Center). Universitas Jember. Jember.
Hakim, Arif Rahman dan Amirul Akbar. 2018. Analisa Produktivitas Hydraulic Static Pile Driver Pada Pembangunan Apartemen Victoria Square Tower B Tangerang Banten. Jurnal Teknik Sipil. 25(2): 103-112.
Handayani,  Elvira  dan  Jauhar  Maknun.  2018.  Efektivitas  Penggunaan  Alat  Hydraulic  Static  Pile Driver (HSPD) Pada Pemancangan. Jurnal Civronlit Universitas Batanghari. Vol. 3 No. 1 April 2018
Kholil, Ahmad. 2012. Alat Berat, Bandung: Remaja Rosdakarya.
Lesmana,  Abraham  Putra  dan  Ratna  S.  Alifen.  2014. Analisis  Produktivitas  Pekerjaan  Pondasi Bored Pile (Studi Kasus Pada Bangunan Perkantoran 31 Lantai. Universitas Kristen Petra.
Monalisa.  dkk.  2018. Analisa  Produktivitas  Peralatan  Konstruksi  pada  Proyek  Pembangunan Infrastruktur Universitas Tanjungpura (IDB). Jurnal PWK, Laut, Sipil, Tambang. Vol. 5 No. 3. 2018.
Nugraha, Devid, Rian Trikomara Iriana dan Sri Djuniati. 2018. Analisis Biaya Dan Produktivitas Pemakaian Alat Berat Pada Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Siak IV Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Riau. Vol. 5 No. 1 April 2018.
Puspita,  Dinda  Arum.  2016. Analisa  Produktivitas  Alat  Berat  Diesel  Hammer  Dan  Hydraulic Hammer  Pada  Pemasangan  Pondasi  Tiang  Pancang Di  Proyek  Pembangunan Gedung 2 SMK  1  MUHAMMADIYAH  Kepanjen  Kabupaten  Malang  .  Universitas  Muhammadiyah Malang. Malang.
Rochmanhadi. 1992. Alat-alat Berat dan Penggunaanya , Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
Rostiyanti, Susy Fatena. 2008. Alat Berat Untuk Proyek Konstruksi , Jakarta: Rineka Cipta.
Saeful,  Agus.  2009. Produktivitas  Kerja  Alat  Hammer  Pada  Pondasi  Tiang  Pancang  (Jurnal). Universitas Pakuan. Bogor.
Sastraatmadja, A. Soedradjat. 1984. analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan, Bandung: Nova.
.