## A NALISIS P RODUKTIVITAS A LAT B ERAT D AN B IAYA P EKERJAAN P EMINDAHAN T ANAH P ADA P EMBANGUNAN R SUD P ONDOK A REN T ANGERANG S ELATAN
A NALYSIS O F H EAVY E QUIPMENT P RODUCTIVITY A ND C OSTS O F E arthwork I N
T HE P ROJECT O F P ONDOK A REN H ospital

## S OUTH T ANGERANG
Anto Budi Listyawan 1) , Muhammad Nur Sahid 2) , Gotot Slamet Mulyono 3) , Hanry Khairurizal Fadhlullah 4)
1) Department of Civil Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta Post Code 57102,
e-mail: Anto.Budi@ums.ac.id
2) Department of Civil Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta Post Code 57102,
e-mail: Anto.Budi@ums.ac.id
3) Department of Civil Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta Post Code 57102,
e-mail: Anto.Budi@ums.ac.id
4) Department of Civil Engineering, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos I Surakarta Post Code 57102,
e-mail: Anto.Budi@ums.ac.id

## ABSTRAK
Proyek  pembangunan  RSUD  Pondok  Aren  menggunakan  alat-alat  berat  pada  dalam  pekerjaan  tanahnya. Untuk mengetahui kemampuan alat berat dalam setiap pekerjaan perlu dilakukan analisis alat berat excavator Komatsu PC50, excavator Hitachi Zx 210-5, three wheel roller Sakai KD7610 dan dump truck Colt FE SHD yang  digunakan  sehingga  dapat  mengetahui  jumlah  produktivitas  dan  biaya  alat  berat.  Dalam  penelitian  ini dilakukan  analisis  untuk  mendapatkan  besarnya  produktivitas,  waktu,  dan  biaya  alat  berat  berdasarkan  data rencana  dan  data  saat  pelaksanaan  untuk  dilakukan  perbandingan  antara  saat  perencanaan  dan  pelaksanaan. Berdasarkan  hasil  analisis  didapatkan  produktivitas  alat  berat  berdasarkan  data  pabrikasi  lebih  besar dibandingkan  dengan  saat  pelaksanaan  sehingga  pada  pelaksanaan  dibutuhkan  waktu  95  hari  lebih  lama dibandingkan  waktu  rencana.  Besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  pada  pelaksanaan  sebesar  Rp  205.800.000 sedangkan  pada  perencanaan  sebesar  Rp.559.397.556  dengan  selisih  biaya  pelaksanaan  dan  biaya perencanaan  sebesar  Rp  353.597.556  dimana  biaya  pada  pelaksanaan  lebih  murah  dibandingkan  dengan perencanaan.
Kata Kunci: Produktivitas, Alat Berat, Biaya

## ABSTRACT
In  the  construction  project  of  Pondok  Aren  Regional  Hospital  using  heavy  equipment  in  the  construction process in earthworks. To find out every heavy equipment capability in every job, it is  necessary to analyze the  productivity  of  each  heavy  equipment  for  the  Komatsu  PC50  excavator,  Hitachi  Zx  210-5  excavator, Sakai KD7610 three wheel roller and Colt FE SHD dump truck used so that we can find out the amount of productivity and heavy equipment costs. . In this study, an analysis was carried out to obtain the amount of productivity,  time, and  cost  of  heavy  equipment  based  on planning data  and  data during  implementation  to make  a  comparison  between  planning  and  implementation.  Based  on  the  results  of  the  analysis,  the productivity of heavy equipment based on manufacturing data is greater than the time of implementation so that  the  implementation  takes  95  days  longer  than  planning  time.  The  amount  of  costs  incurred  in  the implementation  is  Rp.  205,800,000  while  the  planning  is  Rp.  559,397,556  with  the  difference  between  the implementation cost and the planning cost of  Rp. 353,597,556, where the cost of implementation is cheaper than planning.
Keywords: Productivity, Heavy Equipment, Cost

## PENDAHULUAN
Proyek  merupakan  usaha  dalam  jangka  waktu  yang  sudah ditentukan  dengan  sasaran  yang  jelas  yaitu  untuk  mencapai hasil  sesuai  dengan  waktu  perumusan  awal  sebelum  proyek dimulai  (Sahid,  n.d.).  Suatu  proyek  merupakan  upaya mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan  untuk  mencapai  tujuan,  sasaran  dan  harapan penting  tertentu  yang  harus  diselesaikan  dalam  batas  waktu yang sudah disepakati (Kaprina, dkk, 2017).
Arsyad,  dkk  (2017)  mengatakan  bahwa  ada  tiga  hal penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  suatu  proyek kontruksi  yaitu  waktu,  biaya,dan  mutu.  Dalam  hal  ini  yang diterapkan  dalam  manajemen  alat  berat  adalah  mengenai pemilihan  ,  pengaturan,  dan  pengendalian  alat  berat  yang digunakan  dalam  suatu  proyek.  Maka  dalam  pemilihan  alat berat  terdapat  besaran  yang  dinamakan  produktivitas  untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi alat berat tersebut (Sahid, dkk, 2019).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisa  kapasitas produktivitas  masing-masing  alat  berat  yang  digunakan, Menganalisa  waktu  rencana  dan  waktu  pelaksanaan pekerjaan  alat  berat  dan  menganalisa  selisih  biaya  total rencana  dan  pelaksanaan  dari  semua  alat  berat  yang digunakan untuk pekerjaan tanah pada proyek pembangunan RSUD Pondok Aren.

## Sifat Fisik Material
Material  tanah  (soil)  tidak  mempunyai  sifat  yang  benar- benar  khas,  berbeda  sekali  dengan  beton  dan  baja.  Material tanah di alam terdiri dari dua bagian yaitu bagian padat terdiri dari  partikel-partikel  material  tanah  yang  padat,  sedangkan bagian  pori  berisi  air  dan  udara  (Rochmanhadi,  1992). Beberapa  sifat  fisik  material yang  penting untuk  diperhatikan dalam  pekerjaan  tanah  adalah  sebagai  berikut  (Tenriajeng, 2003):

## Pengembangan Material (Swell Factor)
Pengembangan material adalah perubahan berupa penambahan  atau  pengurangan  volume  material  (tanah)  yang diganggu  dari  bentuk  aslinya.  Material  dibagi  dalam  3 keadaan:  Keadaan  asli  ( Bank  Condition ),  keadaan  tanah sebelum  dilakukan  pengerjaan  atau  masih  sesuai  dengan ukuran  alam,  digunakan  sebagai  dasar  perhitungan  jumlah pemindahan;  Keadaan  Gembur  ( Lose  Condition ),  keadaan tanah  setelah  diadakan  pengerjaan,  misalnya  tanah  yang terdapat  didepan  dozer  blade,  diatas  dump  truck  dan sebagainya;  Keadaan  padat  ( Compact ),  keadaan  tanah  setelah ditimbun  dan  diadakan  pemadatan.  Volume  tanah  setelah diadakan  pemadatan,  mungkin  akan  lebih  besar  atau  lebih kecil dari volume dalam keadaan aslinya tergantung dari usaha pemadatannya.

## Berat dan kekerasan material
Berat  adalah  sifat  yang  dimiliki  oleh  setiap  material.  Berat material  adalah  berat  tanah  dalam  keadaan  asli  atau  dalam keadaan  lepas  dalam  satuan  berat  (kg,ton,lb).  Berat  material ini  akan  berpengaruh  terhadap  volume  yang  diangkut  atau didorong  dengan  tarik.  Material  yang  kasar  akan  lebih  susah dikoyak,  digali  atau  dikupas  oleh  alat    berat.  Hal  ini  akan menurunkan  produktivitas  alat.  Material  yang  umumnya tergolong keras adalah bebatuan.

## Pemindahan Tanah Mekanis
Pemindahan Tanah Mekanis (PTM) adalah semua pekerjaan  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  penggalian ( digging,  breaking,  loosening ),  pemuatan  ( loading ),  peng- angkutan  ( hauling,  transporting ),  penimbunan  ( dumping, filling ),  perataan  ( spreading,  leveling )  dan  pemadatan
( compacting ) tanah atau batuan dengan menggunakan alat-alat mekanis (Tenriajeng, 2003).

## Produktivitas Alat Berat
Dalam  bidang  teknik  sipil,  alat-alat  berat  digunakan  untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu  struktur  bangunan  (Sheikh,  2016).  Saat  ini,  alat  berat merupakan  factor  penting  di  dalam  proyek,  terutama  proyek- proyek  konstruksi  dengan  skala  yang  besar.  Tujuan penggunaan  alat-alat  berat  tersebut  untuk  memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya sehingga hasil yang diharapkan  dapat  tercapai  dengan  lebih  mudah  pada  waktu yang relative lebih singkat (Rostiyanti, 2008).
Produktivitas Excavator (Putra,  2018)  dapat  dihitung dengan rumus berikut:
Q = (1) Dimana : Q    : Produktivitas (m 3 /jam) KB : kapasitas bucket (m 3 ) BF  : faktor bucket FK  : faktor koreksi Ct   : cycle time (detik)
Produktivitas Dump Truck (Rohman, 2018) : Q = (2) Dimana : Q   : produktivitas (m 3 / jam) C   : kapasitas Vessel FK : faktor koreksi CT : cycle time per rit dari dump truck
Produktivitas Three Wheel Roller (Sahid, dkk, 2018) :
Q = (3) Dimana : Q  :  produktivitas (m 3 /jam) W :  lebar roller (m) S  :  kecepatan gerak alat (km/jam) N :  jumlah lewat bolak-balik L  :  tebal pemadatan (m)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  jenis  penelitian survey  lapangan  untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan dan  dapat  mengetahui  kondisi  lapangan  yang  sesungguhnya. Setelah  semua  data  yang  diperlukan  telah  terkumpul,  maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu pengolahan data untuk mendapatkan berapa besar produktivitas, biaya dan waktu  alat  berat  pada  pekerjaan  pemindaha  tanah  proyek tersebut.
Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperlukan  adalah  data primer  yang  merupakan  data  yang  diperoleh  langsung  dari sumber asli. Pengumpulan data primer dapat diperoleh dengan melakukan  wawancara  maupun  survei/observasi  langsung dilapangan.  Wawancara  dilakukan  dengan  melakukan  tanya jawab  langsung  dengan  narasumber  yang  terkait  untuk mendapatkan  data  yang  dibutuhkan.  Data  yang  diperlukan yaitu  berupa  data-data  tentang  proyek  yang  ingin  ditinjau terutama  mengenai  data  alat  berat  yang  digunakan,  meliputi: data  alat  berat  dan  data  lokasi  proyek.  Sedangkan  data sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  instansi  yang bersangkutan  dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  alat  berat. Data  sekunder  berfungsi  sebagai  pendukung  data  primer  dan untuk  menguatkan  landasan  teori  tambahan  yang  berkaitan dengan  pokok  permasalahan.  Data  sekunder  dalam  penelitian ini  berupa  dokumentasi  pekerjaan  yang  diteliti  dan  data proyek harga satuan alat.
Penelitian  dilakukan  dalam  kurun  waktu  Februari  sampai dengan Agustus 2020 di Jl. Pd. Betung Raya no.2 Pd. Betung, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  analisis  ini  didapat  dari  proyek  pembangunan  RSUD Pondok  Aren  yang  berlokasi  di  kota  Tangerang  Selatan.  Di bawah ini adalah data proyek untuk analisis.
Lokasi proyek : Jl. Pd. Betung Raya no.2 Pd. Betung, Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten Luas : 4348,405 m 2 Volume galian
:
1. Galian  tanah  pembersihan  sampah  dengan  volume sebesar 569,81 m 3
2. Galian tanah pondasi dengan volume sebesar 339,75 m 3 Volume timbunan :
1. Timbunan  tanah  peninggian  lantai  1  dengan  volume sebesar 1731,49 m 3
Dengan  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  berat yang berbeda-beda:
1. Excavator Komatsu PC50
2. Excavator Hitachi Zx 210-5
3. Dump Truck Colt FE SHD
4. Three Wheel Roller KD7610
Pada Proyek Pembangunan RSUD Pondok Aren pada pekerjaan galian dan timbunan tanah dalam RAP didapat biaya total sebesar Rp 559.397.560,00.

## Perhitungan Produktivitas Alat Berat
a. Pekerjaan Galian Tanah Pembersihan Sampah
1. Excavator Komatsu PC50
Kapasitas bucket (KB) : 0,175 m 3 Faktor bucket (BF) : 1,1 Efisiensi kerja : 0.83 % Efisiensi waktu : 0,75 % Efisiensi operator : 0,83 % Cycle time (Ct) : 16 detik • Faktor koreksi Fk = 0,83 x 0,75 x 0,83 = 0,51
• Produktivitas Excavator Q =  22 m 3 /jam

## 2. Dump Truck Colt FE SFD
Kapasitas : 6 m 3 Jarak angkut : 5 km Faktor koreksi : 0,51 Kecepatan angkut : 30 km/jam Kecepatan Kembali   : 40 km/jam Waktu dumping : 1 menit Waktu siap loading :  0,25 menit
• Jumlah Rit Pengisian
n =
=
= 31,16 ≈ 32 kali • Kapasitas Dump Truck C = n x KB x BF
= 32 x 0,175 x 1,1 = 6,16 m 3
• Produktivitas Dump Truck Q = 6,96 m 3 /jam
• Jumlah unit dump truck
n =
= = 3,16 ≈ 3 unit b. Pekerjaan Galian Pondasi
1. Excavator Komatsu PC50 Kapasitas bucket (KB) : 0,175 m 3 Faktor bucket (BF) : 1,1 Efisiensi kerja : 0.83 % Efisiensi waktu : 0,75 % Efisiensi operator : 0,83 % Cycle time (Ct) : 16 detik • Faktor koreksi Fk = 0,83 + 0,75 + 0,83 = 0,51 • Produktivitas Excavator Q =  22 m 3 /jam
c. Pekerjaan Timbunan Tanah
1. Excavator Hitachi Zx 210-5 Kapasitas bucket (KB) : 0,8 m 3 Faktor bucket (BF) : 1,1 Faktor koreksi (FK) : 0,51 Cycle time (Ct) : 20 detik • Produktivitas Excavator Q = 80,78 m 3 /jam 2. Three Wheel Roller Sakai KD7610
Lebar roller : 1,7 m Kecepatan gerak alat  : 3 km/jam Jumlah lewat : 17 Jumlah pemadatan : 20 • Produktivitas Three Wheel Roller
Q = 60 m 3 /jam

## Biaya Total Alat Berat
Setelah  diketahui  jumlah  kebutuhan  masing  masing  alat berat,  kemudian  waktu  atau  hari  kerja  masing  masing  alat berat serta diketahui pula biaya sewa alat per jam dari masing masing  alat  berat  dimana  dalam  pelaksanaan  biaya  alat  berat excavator dan  three wheel  roller sebesar  Rp  250.000,00/jam dan  untuk dump  truck per  jam  sebesar  Rp  150.000,00/jam, maka dapat dihitung total biaya sewa alat berat.
a. Biaya Sewa Alat Berat Per Hari Saat Pelaksanaan
• Excavator Komatsu PC50 Biaya sewa per jam   = Rp 250.000,00 /jam
Biaya sewa per hari  = Rp 250.000,00 x 7 = Rp 1.750.000,00
• Dump Truck Colt FE SFD
Biaya sewa per jam   = Rp 150.000,00 /jam Biaya sewa per hari  = Rp 150.000,00 x 7 = Rp 1.050.000,00
• Excavator Hitachi Zx 210-5
Biaya sewa per jam   = Rp 250.000,00 /jam Biaya sewa per hari  = Rp 250.000,00 x 7 = Rp 1.750.000,00
• Three Wheel Roller Sakai KD7610
Biaya sewa per jam   = Rp 250.000,00 /jam Biaya sewa per hari  = Rp 250.000,00 x 7
= Rp 1.750.000,00
b. Biaya Total Sewa Alat Berat Pada Saat Pelaksanaan
Tabel 1. Biaya Total Sewa Alat Berat Pada Saat Pelaksanaan
Alat Berat jumlah   waktu biaya sewa per hari total Pek. Galian Sampah • Excavator Komatsu PC50 1 7 Rp 1,750jt Rp 12,250jt • Dumptruck Colt FE SFD 3 7 Rp 1,050jt Rp 22,050jt Pek. Galian Pondasi • Excavator Colt FE SFD 1 28 Rp 1,750jt Rp 49jt Pek. Timbunan
Tanah
• Excavator Hitachi Zx 210-5 1 35 Rp 1,750jt Rp 61,250jt • Three wheel roller Sakai KD7610 1 35 Rp 1,750jt Rp 61,250jt Rp 205,800 jt
Di  bawah  ini  merupakan  perbandingan  produktivitas, waktu,  dan  total  biaya  alat  berat.  Pada    perencanaan  dan pelaksanaan proyek pembangunan RSUD Pondok Aren
Tabel 2. Perbandingan Produktivitas Pabrikasi dan Pelaksanaan Alat Berat Pabrikasi Pelaksanaan Satuan Excavator Komatsu PC50 22.00 11.62 m 3 /jam Dump Truck Colt FE SFD 6.96 3.87 m 3 /jam Excavator Komatsu PC50 22.00 1.70 m 3 /jam Excavator Hitachi Zx 210-5 80.78 12.14 m 3 /jam Three Wheel Roller Sakai KD7610 60.00 12.14 m 3 /jam
Tabel  di  atas  merupakan  hasil  perhitungan  produktivitas alat  berat  yang  berdasarkan  data  pabrikasi  dan  data  saat pelaksanaan  yang  diambil  dari  laporan  harian  proyek.  Dari perbandingan  data  di  atas  produktivitas  pabrikasi  lebih  besar dari  pelaksanaan  karena  produktivitas  alat  berat  saat pelaksanaan  dipengaruhi  oleh  keadaan  di  lapangan  seperti cuaca yang tidak mendukung yang menyebabkan menurunnya produktivitas alat berat.
Tabel 3. Perbedaan Waktu Rencana Dan Waktu Pelaksanaan
Waktu Rencana Hari Waktu Pelaksanaan Hari Excavator Komatsu PC50 4 Excavator Komatsu PC50 7 Dump Truck Colt FE SFD 4 Dump Truck Colt FE SFD 7 Excavator Komatsu PC50 2 Excavator Komatsu PC50 28 Excavator Hitachi Zx 210-5 3 Excavator Hitachi Zx 210-5 35 Three Wheel Roller Sakai KD7610 4 Three Wheel Roller Sakai KD7610 35
Tabel  3.  merupakan  perbandingan  waktu  kerja  alat  berat dimana waktu rencana yang didapat dari data sekunder proyek berupa  kurva  s  di  bagian  pekerjaan  non  struktur  dalam pekerjaan  struktur  membutuhkan  waktu  lebih  cepat  95  hari dibanding  waktu  kerja  saat  pelaksanaan  yang  didapat  dari laporan harian proyek.
Tabel  4. Perbandingan  Total  Biaya  Sewa  Alat  Berat  Rencana Dan Pelaksanaan Alat Berat Pelaksanaan Rencana Excavator Komatsu PC50 Rp    12,250,000 Rp    58,267,426 Dump Truck Colt FE SFD Rp    22,050,000 Rp    20,974,632 Excavator Komatsu PC50 Rp    49,000,000 Rp    29,973,415 Excavator Hitachi Zx 210-5 Rp    61,250,000 Rp  450,182,083 Three Wheel Roller Sakai KD7610 Rp    61,250,000 Total Rp  205,800,000 Rp  559,397,556
Tabel  4.  Merupakan  perbandingan  dari  total  biaya  alat berat pelaksanaan dan rencana. Untuk data total biaya rencana berasal  dari  data  sekunder  proyek  berupa  rencana  anggaran proyek  (RAP).  Dari  hasil  perhitungan  pada  saat  pelaksanaan biaya  sewa  alat  berat  lebih  murah  sedangkan  biaya  sewa  alat berat  rencana  lebih  mahal  yang  mungkin  diakibatkan  dari faktor  lain  seperti  mobilisasi  pemuatan  tanah  dari  luar  atau faktor  lainnya  yang  tidak  hanya  biaya  sewa  alat  berat.  Di bawah  ini  merupakan  tabel  selisih  antara  rencana  dengan pelaksanaan.
Tabel  5.  Selisih  Biaya  Alat  Berat  Pada  Rencana  Dengan Pelaksanaan Alat Berat Selisih excavator komatsu PC50 Rp    46,017,426.00 dump truck colt FE SFD Rp     1,075,368.00 excavator komatsu PC50 Rp   19,026,585.00 excavator hitachi Zx 210-5 Rp  327,682,083.00
three wheel roller sakai KD7610

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil    penelitian  dan  analisis  pembahasan  maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil  dari  perhitungan  produktivitas  alat  berat excavator Komatsu PC50, excavator Hitachi Zx 210-5, three wheel roller Sakai KD7610 dan dump truck Colt FE SHD yang berdasarkan dari data pabrikasi dan data lapangan bahwa produktivitas  pabrikasi  lebih  besar  dari  produktivitas dilapangan.
2. Berdasarkan  hasil  analisis  didapatkan  pelaksanaan pekerjaan  tanah  memerlukan  waktu  lebih  lama  95  hari dibandingkan waktu rencana.
3. Dari  hasil  analisis  besarnya  selisih  biaya  alat  berat  pada pekerjaan tanah saat rencana dengan biaya Rp.559.397.556  dan  saat  pelaksanaan  dengan  biaya  Rp 205.800.000  dengan  selisih  sebesar  Rp  353.597.556 dimana  biaya  pada  saat  pelaksanaan  lebih  murah dibandingkan dengan saat rencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, T. T., & Mangare, J. B. (2020). Analisa Perhitungan Produktivitas Alat Berat Pada Pekerjaan Pematangan Lahan Pembangunan Tower Sutet Likupang-Paniki. Baktiar, A. Y. (2017). Analisa Produktivitas Penggunaan Alat Berat Pada Pekerjaan Tanah dan Pondasi Pada Proyek Pembangunan Gedung pendidikan Profesi Guru Universitas Malang. Kaprina, A., Winarto, S., & SP, Y. C. (2017). Analisa Produktivitas Alat Berat Pada Proyek Pembangunan Gedung Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung. Putra, D. H. (2018). Analisa Produktivitas Kombinasi Alat Berat Pada Pekerjaan Pemindahan Tanah Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Hukum UII. Rochmanhadi. (1992). Alat-Alat Berat dan Penggunaanya . Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Rohman, M. (2016). Analisa Produktivitas Alat Berat Pada
Pekerjaan Tanah dan Pondasi Di Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Riset (GMP dan GLP) Biogas Univeritas Brawijaya Malang.
Rostiyanti, S. F. (2008). Alat Berat Untuk Proyek Kontruksi. Jakarta: Rineka Cipta. Sahid, M. N. (n.d.). Teknik Pelaksanaan Kontruksi Bangunan. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Sahid, M. N., & Masitoh, S. (2019). Kajian Produktivitas Alat Berat Terhadap Waktu Pelaksanaan Proyek
Bendungan Bendo .
Sheikh, A., & M, L. (2016). Application of queuing Theory for Effective Equipment Utilization and Maximization of Productivity in Construction Management. Tenriajeng, A. T. (2003). Pemindahan Tanah Mekanis. Jakarta: Penerbit Gunadarma.