## A NALISIS P ERKEMBANGAN P ENERAPAN B UILDING I NFORMATION
M ODELING (B IM ) P ADA P ROYEK A PARTEMEN D I I NDONESIA
A NALYSIS O F T HE D EVELOPMENT O F B UILDING I NFORMATION
M ODELING (B IM ) I MPLEMENTATION I N A PARTMENT P ROJECTS I N

## I NDONESIA
Fitriana Sarifah 1a , Alfan Rizki Anugrah 2a , Faiha Hasna Afrah 3a , Indina Aulia Zahra 4a , Restu Ramadhan 5a , Zeni Zianatul Hikmah 6a
a Jurusan S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Mugarsari Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Indonesia
e-mail: fitriana.sarifah@unsil.ac.id, 237011115@student.unsil.ac.id, 237011113@student.unsil.ac.id, 237011114@student.unsil.ac.id, 237011099@student.unsil.ac.id, 237011098@student.unsil.ac.id

## A BSTRACT
The application of Building Information Modeling (BIM) in Indonesian construction has also been carried out in apartment projects. BIM is a process of managing construction during the life cycle of apartment buildings,  from  planning,  design,  construction,  and  use  to  maintenance.  The  process  The  scope  of  this research  is  an  apartment  project  built  by  3  (three)  BUMN  construction,  namely  PT  PP  (Persero)  Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), and PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). This study aims to analyze the development of BIM  implementation in apartment projects built by the three BUMN contractors. The apartments in this study are apartments with the application of BIM that have been used, not apartments still being built. This research method is carried out with a secondary data content analysis approach, especially the company's annual report that can be accessed by the public from the company's official website, including the identification of apartment projects that have been built and apply BIM to analyze the application of BIM in apartment projects. The results of this study are apartments that have been completed with the application of BIM by PTPP since 2017, ADHI since 2018, and WIKA since 2019. The  number  of  apartments  that  have  been  completed  with  the  application  of  BIM  in  this  study  are  4 apartments by WIKA, 5 apartments by PTPP, and 7 apartments by ADHI. All apartments that have been completed with the application of BIM in this study are located on the island of Java.
Keywords: Apartment Project, Building Information Modeling (BIM) Implementation, BUMN Construction

## I. P ENDAHULUAN
Building  Information  Modeling (BIM)  adalah teknologi di bidang AEC ( Architecture, Engineering,  dan  Construction )  yang  merupakan suatu  proses  yang  dimulai  dengan  menciptakan 3D model digital [1]. Penyelenggaraan infrastruktur memanfaatkan BIM dapat meningkatkan  akurasi  perencanaan,  mengurangi risiko  konstruksi,  dan  merencanakan  seluruh siklus hidup proyek aset infrastruktur dengan lebih baik [2]. Adopsi BIM dalam perancangan gedung memungkinkan  visualisasi  3D,  simulasi  ruang, waktu,  biaya,  energi  dan  perubahan  cepat  atas informasi  perancangan  mulai  dari  fase  awal, dengan  melibatkan  multi  displin  secara  simultan tanpa dibatasi ruang dan waktu [3].
Penerapan  BIM  pada  konstruksi  Indonesia telah  dilakukan  juga  pada  proyek  apartemen.
Apartemen  merupakan  bangunan  beberapa  unit hunian  yang  disusun  secara  bertingkat  untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan di perkotaan  [4].  Dengan    adanya    apartemen masyarakat    bisa    mendapatkan    hunian    dengan berbagai fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari yang lebih  dekat  dengan  pusat  kota  serta  pusat perdagangan [5].
Ruang  lingkup  penelitian  ini  yaitu  proyek apartemen yang dibangun oleh 3 (tiga) kontraktor BUMN  konstruksi  yaitu  PT  PP  (Persero)  Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan  PT  Adhi  Karya  (Persero)  Tbk  (ADHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perkembangan  penerapan  BIM  pada  proyek apartemen  yang  dibangun  oleh  ketiga  kontraktor BUMN  tersebut.  Apartemen  pada  penelitian  ini yaitu  apartemen  dengan  penerapan  BIM  yang
sudah  digunakan,  bukan  apartemen  yang  masih dibangun.  Penelitian  terdahulu  terkait  BIM apartemen  hanya  membahas  manfaat  BIM  dari pemodelan 3D pada salah satu apartemen [6], [7] dan  perbandingan  metode  konvensional  dengan pemodelan BIM [8] sebagai penelitian tugas akhir mahasiswa.  Kebaruan  penelitian  ini  adalah pembahasan  mengenai  perkembangan  penerapan BIM  pada  proyek  apartemen  di  Indonesia  yang belum  ada  sebelumnya.  Signifikansi  penelitian BIM  ini  akan  mendukung  perkembangan keilmuan  Teknik  Sipil  terutama  bidang  ilmu Manajemen Rekayasa Konstruksi dengan
memberikan pengetahuan tentang apakah kontraktor BUMN sudah umum dalam menerapkan  BIM  dan  bagaimanakah  manfaat penerapan BIM tersebut pada proyek apartemen di Indonesia.

## II. M ETODE
Penelitian  ini  dimulai  dengan  studi  literatur dengan analisis induktif terhadap jurnal penelitian terdahulu  yang  terkait  dan  relevan  dengan penelitian ini. Analisis induktif yaitu kajian yang didapat  dari  fakta  atau  hasil  dari  penelitian- penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya hingga  akhirnya  dapat  menarik  kesimpulan. Berhubung,  penelitian  terdahulu  terkait  BIM apartemen  hanya  sebatas  manfaat  BIM  dari pemodelan  3D,  maka  referensi  dari  penelitian terdahulu  terhadap  penelitian  ini  hanya  sebatas tentang  manfaat  BIM.  Selanjutnya,  dilakukan pengumpulan  data  berupa  data  sekunder  laporan tahunan  perusahaan  yang  dapat  diakses  oleh publik dari website resmi perusahaan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan analisis  konten.  Laporan  tahunan  merupakan laporan yang bisa dijadikan sumber data atas dasar kualitas  keterbukaan informasi mengenai kondisi operasional dan strategi serta realisasi kinerja dari perusahaan.  Laporan  tahunan  adalah  sarana pertanggungjawaban manajemen     atas     sumber daya     yang dipercayakan    kepadanya [9].
Selanjutnya, dilakukan pengolahan data hingga analisis  data  antara  lain  identifikasi  proyek apartemen yang sudah dibangun dan menerapkan BIM hingga analisis manfaat penerapan BIM pada proyek  apartemen.  Penelitian  ini  diharapkan menjadi referensi terkait perkembangan penerapan  BIM  pada  proyek  apartemen  di Indonesia.  Diagram  alir  pada  penelitian  ini digambarkan pada Gambar 1.
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

## III. H ASIL D AN P EMBAHASAN
Hasil  dan  pembahasan  pada  penelitian  ini sebagai berikut.
A. Proyek  Apartemen  PT  PP  (Persero)  Tbk dengan Penerapan BIM
PT  PP  (Persero)  Tbk  (PTPP)    menjadi perusahaan konstruksi pertama di Indonesia yang menerapkan  BIM  sejak  tahun  2015  [10].  PTPP mendapat  penghargaan  “Pionir  BIM  di  Dunia Konstruksi Indonesia” dari Trimble pada 4 Maret 2019 [10]. Untuk semakin memperluas kepemimpinan  teknologinya,  PTPP  menginisiasi Digital Construction Day 2017 sebagai konferensi internasional  pertama  bagi  industri  teknologi konstruksi Indonesia.
Laporan  tahunan  PT  PP  (Persero)  Tbk  mulai memuat  kata Building  Information  Modeling (BIM)  pada  laporan  tahunan  perusahaan  tahun 2017.  Implementasi  BIM  adalah  salah  satu inisiatif  strategis  direksi  PTPP  pada  tahun  2017 pada  lini  bisnis  konstruksi.  Pada  tahun  2017, PTPP  telah  mengimplementasikan  BIM  untuk penyelesaian  proyek.  PTPP  secara  konsisten mengikuti  perkembangan  teknologi  sebagai prasyarat terpenting bagi keberlanjutan perusahaan.
Pada  laporan  tahunan  PTPP  tahun  2018, implementasi  BIM  merupakan  optimalisasi penggunaan teknologi dan inovasi dalam kegiatan
opersional pada segmen konstruksi. Pada laporan tahunan PTPP, mulai tahun 2019, BIM termasuk salah satu materi pelatihan modul Beginner untuk staf  terutama Site  Engineering  Manager (SEM) dan Site  Operational  Manager (SOM),  hingga untuk  menentukan  calon  pegawai  menjadi pegawai pada tahap On Job Training (OJT).
Pada  laporan  tahunan  PTPP  tahun  2020, software BIM yang digunakan pada  webinar  dan pelatihan antara lain Revit, Cubicost. Pada laporan tahunan  PTPP  tahun  2021,  untuk  memperkuat bisnisnya, PTPP telah tergabung dalam keanggotaan  organisasi.  Salah  satu  organisasi terkait BIM yaitu Institut BIM Indonesia (IBIMI) sejak tahun 2021.
Pada laporan tahunan PTPP tahun 2022, PTPP membentuk  Departemen Innovation ,  BIM  & Operation  Technology  Management yang  antara lain bertugas melakukan pengelolaan inovasi dan value  creation serta  pengelolaan  dan  monitoring serta  pengembangan  teknologi  dibawah  Divisi Strategic,  Planning,  Engineering,  &  Technology dibawah  Direktur  Strategi  Korporasi  &  HCM. Pengembangan sistem aplikasi BIM di PTPP yaitu base  strengthening pada  tahun  2021  dan  2022, transition pada tahun 2023, serta innovation pada tahun 2024 dan 2025.
Pada  laporan  tahunan  PTPP  tahun  2023  [10], PTPP  menerima  penghargaan 2nd  Winner 5D BIM Inspiring  Project  Award untuk  Tim  BIM Gedung dan Tim Proyek Louvin Apartment PTPP dari  Glodon  Indonesia  pada  acara  AEC Connect Day 16  Maret  2023.  BIM  di  PTPP  merupakan salah  satu  KPI  direksi  di  tahun  2023  terkait kepemimpinan  teknologi.  Penerapan  BIM  5D merupakan salah satu upaya PTPP dalam efisiensi biaya  produksi.  Pemanfaatan  dan  inovasi  BIM membantu PTPP dalam menciptakan proses bisnis yang unggul, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan  kepada  pelanggan.  Tak hanya itu, sistem aplikasi BIM yang dikembangkan PTPP memeroleh sejumlah penghargaan sebagai apresiasi dari pihak eksternal atas inovasi yang dilakukan oleh PTPP.
PTPP  sebagai  perusahaan  yang  bergerak  di bidang  usaha  jasa  konstruksi  dan  investasi  telah menetapkan kebijakan di bidang mutu, keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3),  dan lingkungan yang berlaku pada seluruh departemen perusahaan guna mencapai visi dan misinya. Salah satu  pedoman  mutu  PTPP  adalah  dengan mengedepankan pendekatan rekayasa dan manajemen  bisnis  yang  mencakup  penggunaan teknologi modern, khususnya BIM.
Dalam aktivitas bisnisnya PTPP telah mengimplementasikan teknologi baik yang berkaitan  langsung  dengan  kegiatan  konstruksi
maupun  teknologi  pendukung  lainnya.  BIM merupakan  teknologi  baru  yang  telah  diterapkan di  perusahaan  secara  konsisten.  Konsistensi implementasi  BIM  di  PT  PP  juga  telah  terbukti dengan renewal ISO 19650:1-3 dan sertifikasi ISO 19650 : 4 dan 5 pada November 2023 oleh British Standard  Institution (BSI).  Sertifikasi  BIM  ISO 19650:1-2-2018 sudah didapat sejak 5 November 2020  [10].  BIM  sudah  diimplementasikan  di semua  proyek  PTPP  dan  terbukti  meningkatkan efisiensi pekerjaan. Penerapan multidimensi BIM dilakukan  mulai  dari  BIM  3D  (geometri),  4D ( scheduling ), 5D ( cost management ), 6D ( sustainability ),  7D  ( asset  management )  sampai 8D ( safety ).
Pada  bidang  properti  dan  realti,  PTPP mempunyai anak perusahaan yaitu PT PP Properti Tbk  (PPRO)  yang  salah  satu  usahanya  yaitu pengembangan, pembangunan, dan pengoperasian apartemen.  Apartemen    PTPP  dan    anak perusahaannya merupakan  salah  satu produk  dan layanan  sektor real  estate residensial  untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang  terus  berkembang.  PPRO  mengutamakan pasar  kelas  menengah  dengan    selektif  mengejar peluang  di  pasar  kelas  atas  dan  selalu mengutamakan  pengembangan  produk  bangunan bertingkat tinggi dengan  konsep “ Beyond Space ”. Entitas  anak  melalui  PPRO,  PT  PP  Properti Sampurna  Jaya  (“PPSJ”),  Apartemen  Westown View.  Selain  itu,  entitas  anak  melalui  PPRO  PT Wisma  Seratus  Sejahtera  (“WSS”),  Apartemen Evenciio,  Depok,  Jawa  Barat.  Proyek  apartemen PTPP  dengan  penerapan  BIM  yang  dibangun sejak tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1 Proyek Apartemen PTPP dengan Penerapan BIM
1. Apartemen Evenciio, Depok Pemberi kerja: PT PP Properti Tbk
Ground breaking : 2 April 2017 Serah terima: 30 Juli 2020
Model 3D

## Realisasi
2. Apartemen Westown View, Surabaya
Pemberi kerja: PT PPRO Sampurna Jaya
Ground breaking : 3 Juli 2018 Topping Off : 21 November 2023
Model
3D
Realisasi
3. The Alton Apartment, Semarang
Pemberi kerja: PT PP Properti Tbk Ground breaking : 17 Oktober 2017 Topping Off Tower 2: 21 Desember 2019
Model 3D
Realisasi
4. Apartemen  Amartha  View  Tower  2, Semarang Pemberi kerja: PT PP Properti Tbk Periode  kontrak:  1  Oktober  2018  s/d  23 Januari 2020 Model 3D Realisasi
5. Apartemen Louvin, Jatinangor
Pemberi kerja: PT PP Properti Tbk Ground breaking : 12 Desember 2017 Serah terima: 23 Desember 2023
Model 3D

## Realisasi
Tahap 1 B. Proyek Apartemen WIKA dengan

## Penerapan BIM
Pada  laporan  tahunan  PT  Wijaya  Karya (Persero)  Tbk  tahun  2016,  WIKA  sedang mengembangkan  BIM  sebagai  salah  satu  tools untuk  mengakomodasi  dalam  perancangan, analisis  teknis  serta  kerjasama  tim  dalam melakukan  perancangan  dan  pengorganisasian dokumen  hasil  perancangan.  BIM  memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran proyek yang  lengkap  dan  rinci  dalam  tiga  dimensi. Dengan pemanfaatan BIM, WIKA dapat menyusun  perencanaan  dengan  lebih  tepat  dan meminimalisasi risiko yang muncul pada tahapan pengerjaan proyek tersebut [11].
Pada  laporan  tahunan  WIKA  tahun  2019,  di segmen infrastruktur, WIKA sangat mengutamakan kualitas. Menerapkan BIM dalam setiap  proyek  adalah  bagian  dari  proses manajemen.  WIKA  menanggapi  tantangan  dunia konstruksi yang meningkat pesat, terutama di era digital, dengan menerapkan teknologi BIM.
Berdasarkan  laporan  tahunan  WIKA  tahun 2020, WIKA mengembangkan BIM hingga semua proyek-proyek  besar,  dan  semua  proyek design and  build telah  menerapkan  BIM. Engineering Design yang dihasilkan oleh BIM dikelola sebagai bagian integral dari proses tender dan pelaksanaan proyek.  Karena  telah  diidentifikasi  sejak  awal, sistem  BIM  membantu  mengurangi  biaya  yang tidak  masuk  akal.  Selanjutnya,  drone  dapat digunakan  untuk  melakukan  survei  lokasi  dalam waktu yang lebih singkat, yang membuatnya lebih hemat biaya dan efisien.
Pada laporan tahunan WIKA pada tahun 2021, WIKA resmi memperoleh Sertifikat ISO 19650:2018  Kitemark  Part  1  &  Part  2  sebagai standar  internasional  pengaplikasian  Building Information  Modelling  (BIM)  oleh British Standards  Institution (BSI)  pada  5  November 2021.  Sertifikasi  ISO  19650:2018 Kitemark adalah  standar  internasional  tingkat  tertinggi untuk  aplikasi  BIM    yang  disediakan  oleh    BSI Group , satu-satunya lembaga sertifikasi internasional  Pemerintah  Inggris.  WIKA  sendiri
melalui  proses  gap  dan  evaluasi  akhir  hingga dipastikan  berhasil  mengimplementasikan  BIM mulai dari tahap desain hingga eksekusi proyek.
Pada laporan tahunan WIKA tahun 2022 [11],
Perseroan  terus  meningkatkan  fitur-fitur  pada aplikasi  BIM  (Building  Information  Modeling) yang telah dikembangkan Perseroan.
Pengembangan  inovasi  digital  dilakukan  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam pengerjaan  proyek.  Proyek  apartemen  WIKA dengan penerapan BIM yang dibangun sejak tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Proyek Apartemen WIKA dengan Penerapan BIM 1. Apartemen Sun City Surabaya Pemberi kerja: PT Indraco
Masa  pelaksanaan:  7  Juli  2019  s/d  1
Desember 2020 Model 3D Realisasi
2. Apartemen Tamansari Cendekia, Semarang Pemberi kerja: PT Wika Realty
Masa  pelaksanaan:  27  September  2019  s/d 26 September 2020
Model 3D

## Realisasi
3. Apartemen Collins Boulevard Serpong
Pemberi kerja: PT Triniti Menara Serpong Masa  pelaksanaan:  16  September  2019  s/d 16 Oktober 2021
Model 3D
Realisasi
4. Apartemen Nayumi, Malang Pemberi kerja: PT Malang Bumi Sentosa Masa pelaksanaan: 20 Desember 2020 s/d 22 Januari 2022 Model 3D Realisasi
Pada  salah  satu  proyek  apartemen  PT  Wika Realty,  PT  Wijaya  Karya  (WIKA)  sebagai kontraktor  menerapkan  teknologi  BIM  untuk membantu  dalam  penyelesaian  proyek  ini.  Salah satu  peran  BIM  dalam  menyelesaikan  proyek  ini adalah  membuat  pemodelan  3D  setelah  desain selesai.  Pemodelan  3D,  baik  eksterior  maupun interior  dibuat  menggunakan software Allplan. Dengan menerapkan BIM, kita dapat mendeteksi kesalahan  menghitung  volume  dan  barbending schedule  berdasarkan  model.  Dalam  proyek  ini ada 3 lingkung pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP.  Pemodelan  untuk  struktur  adalah  pondasi, balok,  kolom,  slab,  dan  dinding  geser.  Untuk arsitekturnya  adalah  dinding,  kolom,  pintu, jendela,  fasad,  lantai,  dan  langit-langit.  Untuk MEP, ada pemodelan untuk pemadam kebakaran, pemanasan,  ventilasi  dan  penyejuk  udara,  serta plumbing.  Pembuatan  pemodelan  3D  dilakukan menggunakan  Allplan  software  dan  ketiganya digabungkan  untuk  mendeteksi  bentrokan  antara struktur,  arsitektur,  dan  komponen  MEP.  Setelah semua  clash  diperbaiki  maka  volume  masing- masing komponen bisa dilepaskan.
C. Proyek Apartemen ADHI dengan Penerapan BIM Pada  laporan  tahunan  ADHI  tahun  2017, sepanjang 2017, Perseroan melakukan pengembangan teknologi informasi secara maksimal. BIM (Building Information Modelling) adalah  salah  satu  rencana  pengembangan teknologi.  BIM  adalah    pendekatan  terhadap desain,  konstruksi,  dan  pengelolaan  bangunan. Teknologi  terapan  BIM  diharapkan  dapat mewujudkan  konsep  unggulan  yang  dapat mencakup  seluruh  aspek  konstruksi,  mulai  dari perencanaan, desain, pengadaan, hingga konstruksi di lokasi.
Pada laporan tahunan ADHI tahun 2018, BIM telah  diimplementasikan  pada  beberapa  proyek ADHI.  ADHI  membentuk  sebuah  biro  khusus pada Departemen Operasional untuk mengoordinasi dan memantau keberjalanan BIM. Pada  tahun  2018, software BIM  yang  digunakan pada pelatihan pengembangan kompetensi pegawai  antara  lain  Revit,  Cubicost,  Tekla,  dan Allplan.
Pada  laporan  tahunan  ADHI  tahun  2019, adopsi  BIM  mendukung  bisnis  perusahaan  dari tahapan  membuat  perancangan  proyek,  jadwal, dan  lainnya  yang  terkoordinasi  dengan  baik. Layanan  BIM  menyediakan  kemampuan  untuk memodelkan informasi virtual dalam satu model. Dengan mengimplementasikan BIM, baik pengembang,  konsultan,  dan  kontraktor  dapat menghemat banyak waktu, uang, dan tenaga.
Pada laporan tahunan ADHI tahun 2020, pada 2 September 2020 menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi BIM ISO 19650-2-2018  dari  British  Standards  Institution (BSI).  Selain  penerapan  BIM,  teknologi  yang digunakan  pada  tahun  2020  adalah  sistem pengelolaan  dokumen  dengan  BIM  360  Docs. Peningkatan  penggunaan  BIM  dimulai  dengan perencanaan  dan kerjasama dengan pemberi kerja untuk  memindahkan  aset,  produk,  dan  suku cadang  prefabrikasi  agar  pekerjaan  dapat dilakukan secara akurat, efektif, dan  efisien.
Pada laporan tahunan ADHI tahun 2021, BIM dengan  konsep build  virtually  before  construct , bertujuan untuk menemukan solusi dari permasalahan konstruksi dengan memitigasi cacat perancangan,  mengurangi  ketidakpastian  saat pelaksanaan,  dan  menganalisa  dampak  potensial sebelum  kegiatan  fisik  lapangan  dilaksanakan [12]. Pada laporan tahunan ADHI tahun 2022 dan 2023 [13], Penerapan BIM berbasis ISO 19650 di semua  area  proyek  yang  akan  dilaksanakan Perseroan  baik  proyek  regular  maupun  proyek kerja  sama  dengan  pihak  lain.  Pelaksana pembangunan apartemen ADHI dilaksanakan oleh PT  Adhi  Persada  Gedung  (APG).  Proyek apartemen  ADHI  dengan  penerapan  BIM  yang dibangun  sejak  tahun  2018  dapat  dilihat  pada Tabel 3.

## Tabel 3 Proyek Apartemen ADHI dengan Penerapan BIM
1. Apartemen Padmayana, Jakarta Selatan
Ground breaking : 7 April 2018 Topping Off : 21 Desember 2019
Model 3D
Realisasi
2. Apartemen Conexio, Bekasi Ground breaking : Awal 2018 Model 3D Realisasi
3. Apartemen Urban Signature Ciracas, Jakarta Timur
Ground breaking : 2 Desember 2018
Serah terima: 2022
Model 3D Realisasi
4. Apartemen Cisauk Point, Tangerang Ground breaking : 10 Desember 2018 Topping Off : 31 Juli 2021
Model 3D

## Realisasi
5. Apartemen Gateway Park, Jatibening Bekasi
Ground breaking : 17 November 2018 Serah terima: Awal 2020
Model
3D Realisasi
6. Apartemen Cordova, Semarang
Ground breaking : 12 Mei 2018 Serah terima: 28 Desember 2019
Model
3D
Realisasi
Model 3D Realisasi

## IV. K ESIMPULAN
Apartemen  yang  sudah  selesai  dibangun dengan  penerapan  BIM  pada  penelitian  ini dilakukan  PTPP  sejak  2017,  ADHI  sejak  2018, dan  WIKA  sejak  2019.  Jumlah  apartemen  yang sudah  selesai  dengan  penerapan  BIM  pada penelitian  ini  yaitu  sebanyak  4  apartemen  oleh WIKA, 5 apartemen oleh PTPP, dan 7 apartemen oleh ADHI. Seluruh apartemen yang sudah selesai dibangun dengan penerapan BIM pada penelitian ini  berlokasi  di  Pulau  Jawa.  Penelitian  ini merekomendasikan  untuk  melanjutkan  penelitian ini  agar  menggunakan  data  primer  berupa  survei lapangan dan wawancara terhadap kontraktor.

## U CAPAN T ERIMA K ASIH
Terima kasih penulis ucapkan kepada Jurusan S1  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Siliwangi atas segala dukungan dalam penyelesaian artikel ilmiah ini.

## D AFTAR P USTAKA
[1] I. W. Suasira, I. M. Tapayasa, I. M. A. Santiana,  and  I.  G.  S.  Wibawa, “Analisis Komparasi Metode Building Information  Modeling  (BIM)  dan Metode Konvensional pada Perhitungan  RAB  Struktur  Proyek (Studi Kasus Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu),” J. Tek. Gradien , vol. 13, no. 1, pp. 12–19, 2021, doi: 10.47329/teknikgradien.v13i1.737. [2] F.  Sarifah et  al. ,  “Penerapan  Building
Information Modelling (BIM) oleh PT
PP  (Persero)  Tbk  pada  Proyek Jembatan  di  Indonesia,” J.  Civronlit
Unbari , vol. 9, no. 1, pp. 41–49, 2024, doi: 10.33087/civronlit.v9i1.126.
[3] I.  G.  A.  A.  Putera,  “Manfaat  BIM dalam  Konstruksi  Gedung:  Suatu Kajian Pustaka,” J. Ilm. Tek. Sipil , vol. 26, no. 1, pp. 43–52, 2022.
[4] N.  M.  Siahaan,  “Apartemen  Polonia,” Universitas  Sumatera  Utara,  2017. [Online].
Available: https://repositori.usu.ac.id/handle/1234 56789/1828
[5] M.  N.  Muslimin,  B.  Joko,  W.  Utomo, and S. T. Harjanto, “Apartemen di Kota Malang Tema : Green Architecture,” J. Pengilon ,  vol.  1,  no.  1,  pp.  73–82, 2017. [6] D.  F.  Anggraini, “Pemodelan Struktur
Gedung Apartemen Gunawangsa Gresik Menggunakan Software Autodesk Revit,” J. ViTeks , vol. 1, no. 1, pp. 33–42, 2023.
[7] M.  Alimin,  Imrom,  and  M.  Taulani, “Penerapan Bulding Information Modelling  (BIM)  Autodesk  Revit dalam Pembuatan Bar Bending
Schedule  (BBS)  Pondasi  Pile  Cap Proyek  Apartemen  Jkt  Living  Star- Jakarta  Timur,” J.  Ris.  Rumpun  Ilmu Tek. , vol. 2, no. 2, pp. 21–32, 2023, doi: 10.55606/jurritek.v2i2.1599.
[8] T. Putri Artanti, I. Ketut Sucita, and E.
Yanuarini, “Perbandingan BOQ
Tulangan antara Metode Konvensional dengan BIM Apartemen ‘X,’” J. Poli- Teknologi ,  vol.  21,  no.  1,  2022,  doi: 10.32722/pt.v21i1.4140.
[9] E. Nurmala and A. Yulida, “Pengaruh Karakteristik  Perusahaan  Terhadap Tingkat  Pengungkapan  Intellectual Capital di Dalam Laporan Tahunan
(Studi  pada  Perusahaan  Food  anda Beverages  yang  Terdaftar  di  Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 - 2014),” J. Akunt. Dan Keuang. Methodist , vol. 1, no. 2, pp. 108–122, 2018.
[10]  PT  PP  (Persero)  Tbk,  “Laporan Tahunan  PT  PP  (Persero)  Tbk  Tahun 2023  -  Memperkuat  Kompetensi  Inti dan Penyelerasan Bisnis untuk Mewujudkan Keberlanjutan.”
Accessed:  Apr.  01,  2023.  [Online].
Available:https://homepage.ptpp.co.id/ storage/5403/PTPP-AR-2023.pdf
[11]  PT  Wijaya  Karya  (Persero  Tbk, “Laporan  Tahunan  PT  Wijaya  Karya
(Persero) Tbk Tahun 2022 - Mempertajam fokus dan bertransformasi  lebih  kuat  untuk mewujudkan nilai yang berkesinambungan.”  Accessed:  Apr. 01, 2024. [Online]. Available: https://investor.wika.co.id/misc/AR/A R2022.pdf [12]  F. Sarifah, “Perkembangan
Implementasi BIM Konstruksi Gedung di  Indonesia  berdasarkan  Peranan KemenPUPR, Akademisi, BUMN, dan Asosiasi Profesi,” in Seminar Nasional dan Pameran “Metode dan Teknologi Bidang  Konstruksi,” Politeknik  PU, 2023, pp. 77–92.
[13]  PT  Adhi  Karya  (Persero)  Tbk, “Laporan  Tahunan  PT  Adhi  Karya
(Persero) Tbk - Menjaga Arah Menuju Pertumbuhan Bisnis yang Berkelanjutan.”  Accessed:  Apr.  01, 2024. [Online]. Available: https://adhi.co.id/wp- content/uploads/2024/03/AR-ADHI-
KARYA-2023.pdf