Paturama Banuarli, Rika Ernawati, Tedy Agung Cahyadi  (2023) Rancangan Penataan Lahan pada Sistem Tambang  Terbuka  dengan  Sistem  Pengisisan  Kembali  Lubang Bekas  Tambang, (8)  7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## RANCANGAN  PENATAAN  LAHAN  PADA  SISTEM  TAMBANG  TERBUKA DENGAN SISTEM PENGISISAN KEMBALI LUBANG BEKAS TAMBANG

## Paturama Banuarli, Rika Ernawati, Tedy Agung Cahyadi
Magister Teknik Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta Email: paturama17@gmail.com

## Abstrak
Pertambangan  merupakan  sektor  penting  dalam  perekonomian  banyak  negara, namun  operasinya  seringkali  menimbulkan  dampak  lingkungan  yang  signifikan, termasuk perubahan lanskap skala besar akibat pembukaan lubang tambang besar. Oleh karena itu, strategi penataan lahan efektif setelah operasi pertambangan sangat penting. Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan evaluasi strategi penataan lahan pada tambang terbuka menggunakan sistem pengisian kembali lubang bekas tambang. Penelitian ini melibatkan studi literatur, desain dan pemodelan, simulasi dan evaluasi, serta uji lapangan dan analisis data. Hasil penelitian ini menujukan bahwa  renacan  penataan  lahan  pada  blok  16-40  dilakukan  penimbunan  dari  pit dengan  menggunakan  material overburden hingga  elevasi  80,  dan  dijadwalkan selesai di bulan Desember 2023, sedangkan pada blok 55-73 dilakukan penimbunan dengan material overburden hingga elevasi 100 dan dijadwalkan selesai pada bulan Agustus 2024 sejalan dengan berakhirnya penambangan.
Kata  kunci :  Penataan  lahan,  Pengisisan  kembali  lubang  bekas  tambang,  dampak lingkungan, pertambangan berkelanjutan

## Abstract
Mining is an important sector in the economies of many countries, but its operations often  have  significant  environmental  impacts,  including  large-scale  landscape changes  resulting  from  the  opening  of  large  mining  pits.  Therefore,  an  effective land-structuring strategy after mining operations is essential. This research focuses on the development and evaluation of land management strategies in open pit mines using  ex-mine  pit  replenishment  systems.  This  research  involves  literature  study, design  and  modeling,  simulation  and  evaluation,  as  well  as  field  tests  and  data analysis.  The  results  of  this  study  show  that  landfill  renacan  in  blocks  16-40  is backfilled  from  the  pit  using  overburden  material  up  to  elevation  80,  and  is scheduled  to  be  completed  in  December  2023,  while  in  blocks  55-73  landfill  is carried out with overburden material up to elevation 100 and is scheduled to be completed in August 2024 in line with the end of mining.

## Keywords:  Land Form, Backfilling, Environmental Impact, Sustainable Mining

## Pendahuluan
Industri  pertambangan  telah  lama  menjadi  tulang  punggung  ekonomi  banyak negara.  Namun,  dampak ekologis  dan lingkungan  dari  operasi  tambang  terbuka  sering menimbulkan kontroversi. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah perubahan skala  besar  pada  lanskap,  yang  disebabkan  oleh  pembukaan  lubang  tambang  besar. Pembukaan  ini,  jika  dibiarkan  tidak  ditangani,  dapat  merusak  lingkungan  lokal  secara permanen, mengganggu ekosistem,  dan  menimbulkan  bahaya  bagi  kesehatan  manusia. Oleh karena itu, penting untuk memiliki strategi penataan ulang lahan yang efektif setelah operasi tambang selesai. Salah satu strategi ini adalah sistem pengisian kembali lubang bekas tambang.
Sistem pengisian kembali lubang bekas tambang adalah proses dimana lahan yang sebelumnya  digunakan  untuk  kegiatan  pertambangan  diisi  kembali  dengan  material, umumnya limbah pertambangan atau overburden , untuk memulihkan dan merehabilitasi area tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pertambangan, memperbaiki  kualitas tanah,  regenerasi  flora  dan  fauna  lokal,  dan  pada akhirnya  membantu  mewujudkan  pertambangan  yang  lebih  berkelanjutan  dan bertanggung jawab (Harsiga et al., 2022).
Beberapa  dampak  negatif  dengan  dilakukannya  sistem  tambang  terbuka  adalah, deforestasi ,  kehilangan  lahan  pertanian,  hilangnnya  keanekaragaman  hayati,  polusi  air dan  udara,  bencana  geologi,  dan  pergerakan  masyarakat  (Xiao  et  al.,  2020)Kegiatan pertambangan  dengan  sistem  tambang  terbuka  dapat  mengakibatkannya  berubahnya bentang alam (anhar Hardianto & Heriyadi, n.d.). Lahan bekas tambang yang sudah tidak aktif sebaiknya segera diperbaiki, ditata, kemudian di revegetasi, agar tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan.
Beberapa  penelitian  telah  dilakukan  tentang  penataan  lahan  pada  bekas  tambang dengan  metode backfilling (anhar  Hardianto  &  Heriyadi,  n.d.;  Harsiga  et  al.,  2022; Prayoga et al., n.d.). Penelitian ini penting sebagai parameter perusahaan dalam mencapai keberhasilan  reklamasi  laha  bekas  tambang.  Kekurangan  dari  penelitian  sebelumnya adalah  tidak  mensimulasikan  penataan  lahan  tersebut  secara  triwulan.  Padahal  setiap perusahaan  diwajibkan  untuk  membuat  laporan  triwulan  kemajuan  kepada  pemerintah sebagai  pedoman  keberhasilan  perusahaan  dalam  hal  lingkungan  pertambangan.  Oleh karena itu,  Penelitian ini bertujuan untuk mengsimulasikan renacana penataan lahan di area bekas tambang yang sudah tidak aktif, agar diketahui kemajuan penataan lahan setiap triwulan.

## Metode Penelitian
Untuk  memahami  dan  mengevaluasi  efektifitas  penataan  lahan  dengan  sistem pengisian  kembali  lubang  beksa  tambang  pada  sistem  tambang  terbuka,  penelitian  kan menggunakan pendekatan kuatitatif.
1. Studi Literatur: Ini melibatkan penelitian ekstensif terhadap literatur ilmiah, laporan industri, dan kebijakan terkait untuk memahami tren, tantangan, dan solusi saat ini dalam  penataan  lahan  dan  pengisian  kembali  lubang  bekas  tambang.  Ini  akan
mencakup studi tentang teknologi yang digunakan, protokol keselamatan, dan metode pemulihan ekosistem.
2. Pemodelan dan Desain: Menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari studi literatur,  tahap  selanjutnya  adalah  merancang  model  penataan  lahan  yang menggunakan  sistem  pengisian  kembali  lubang  bekas  tambang.  Model  ini  akan dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti topografi lahan, jenis dan volume overburden, serta tujuan pasca-tambang.
3. Simulasi  dan  Evaluasi:  Model  yang  telah  dirancang  kemudian  akan  diuji menggunakan  simulasi  komputer  untuk  mengevaluasi  kinerjanya  dalam  berbagai skenario,  perubahan  dalam  volume  overburden.  Evaluasi  ini  akan  memberikan wawasan tentang potensi tantangan dan batasan dari model yang dirancang.
4. Uji  Lapangan:  Jika  memungkinkan,  model  yang  telah  dirancang  dan  diuji  secara teoritis  juga  akan  diuji  dalam  kondisi  lapangan  nyata.  Ini  akan  melibatkan penerapannya di lokasi tambang terbuka yang sebenarnya dan monitoring kinerjanya selama periode waktu yang ditentukan.
5. Analisis  Data  dan  Revisi:  Data  dari  uji  lapangan  dan  simulasi  komputer  kemudian akan dianalisis untuk menilai kinerja model. Hasil analisis ini akan digunakan untuk melakukan revisi dan penyesuaian terhadap desain awal.
Dengan  menerapkan  metode  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menghasilkan rancangan  yang  kuat  dan  praktis  untuk  penataan  lahan  pada  tambang  terbuka  dengan sistem  pengisian  kembali  lubang  bekas  tambang,  yang  dapat  digunakan  oleh  industri pertambangan untuk operasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Berikut ini adalah bagan alir dari penelitian ini (Gambar 1).

## Hasil dan Pembahasan Jumlah Produksi Material Overburden
Rencana  penataan  lahan  dibuat  sesuai  dengan  produksi Overburden yang  akan dikerjakan oleh perusahaan pada tambang tersebut. Volume overburden yang ditimbun ke lokasi penataan penataan lahan dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1 Rencana Penataan Lahan Bulan Rencana Produksi OB Pit 2 Penataan Lahan Inpit Dump Blok 16-40 Penataan Lahan Inpit Dump Blok 55-73 Jam Kerja Efektif Jumlah Hari Kerja Jumlah Fleet Jumlah ADT Volume Inpit Jumlah Fleet Jumlah ADT Volume Inpit Apr-23          10,78 30 4 28     426.747 3 9       320.060 May-23          13,37 31 4 28     546.970 3 9       410.228 Jun-23          13,35 30 4 28 528.608 3 9       396.456 Jul-23          14,07 31 4 28 575.722 3 9       431.791 Aug-23          14,14 31 4 28 578.634 3 9       433.975 Sep-23          14,01 30 4 28     554.697 3 9       416.023 Oct-23          13,09 31 4 28     535.506 3 9       401.630 Nov-23          12,60 30 4 28     499.133 3 9       374.350 Dec-23          12,34 31 4 28     505.003 3 9       378.752 Jan-24          12,73 31 7 21       911.372 Feb-24          12,78 29 7 21       856.014 Mar-24          11,97 31 7 21       856.905 Apr-24          10,78 30 7 21 746.807 May-24          13,37 31 7 21 957.198 Jun-24          13,75 30 6 18 816.673 Jul-24          13,55 31 6 18 831.699 Aug-24          13,42 31 4 12 549.146 Total 4 28  4.751.021               5             14   10.089.079

## Rancangan Penataan Lahan
Tempat penataan lahan dibagi menjadi 2 bagian yaitu blok 16-40 dan blok 55-73. Pada blok 16-40 jarak angkut overburden dari pit sejauh 4,6 Km sedangkan jarak angkut dari blok 55-73 dari pit sejauh 0,6 Km. Terdapat lubang bekas tambang di blok 16-40 disebabkan  oleh  sempat  terhentinya  penambangan  dari  bulan  Juli  2019-October  2021 akibat  dari  fluktuasi  harga  batubara.  Saat  ini  diperlukan  segera  untuk  mengembalikan lahan tersebut sesuai peruntukannya (dikembalikan menjadi kawasan hutan). Kemajuan penataan lahan blok 16-40 dan blok 55-73 dapat dilihat pada Gambar 2
Triwulan 2 Tahun 2023 - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 16-40 sebesar : 10,16 Ha - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 55-73 sebesar : 9,9 Ha Triwulan 3 Tahun 2023 - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 16-40 sebesar  21,8 Ha - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 55-73 sebesar 13,02 Ha Triwulan  4 Tahun 2023 - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 16-40 sebesar 31,7 Ha (Selesai) - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 55-73 sebesar 15,4 Ha Triwulan  1 Tahun 2024 - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 55-73 sebesar 17,42
Ha
Blok 14-40 Blok 55-73 Blok 14-40 Blok 55-73 Blok 14-40 (Selesai  Ditimbun) Blok 55-73 Blok 55-73 Blok 14-40
Triwulan  2 Tahun 2024 - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 55-73 sebesar 25,02 Ha Triwulan  3 Tahun 2024 - Total Luas Penataan Lahan di IPD Blok 55-73 sebesar 33,75 Ha

## Gambar 2

## Kemajuan Penataan Lahan Setiap Triwulan
Berangkat  dari  rencana  penataan  lahan  yang  telah  dipersiapkan  dengan  matang, blok 14-40 telah dijadwalkan untuk diselesaikan pada bulan Desember 2023. Sementara itu,  blok  55-73,  yang  merupakan  bagian  integral  dari  proyek  ini,  dijadwalkan  untuk penyelesaian  di  bulan  Agustus  2024.  Perencanaan  waktu  ini  sejalan  dengan  jadwal penyelesaian  penambangan  di  pit  yang  berkenaan,  yang  memastikan  bahwa  proses penataan  lahan  dan  penambangan  berjalan  secara  sinkron  dan  efisien.  Menyusun rancangan  lahan  bukanlah  tugas  yang  sederhana  dan  memerlukan  penyesuaian berdasarkan kondisi dan karakteristik unik dari setiap blok. Dalam hal ini, penataan lahan di blok 16-40 akan dilakukan hingga mencapai elevasi 80.
Elevasi  ini  dipilih  berdasarkan  analisis  terperinci  dari  karakteristik  blok  dan persyaratan  teknis  yang  berkaitan.  Di  sisi  lain,  untuk  blok  55-73,  penataan  lahan direncanakan  hingga  elevasi  100.  Pilihan  elevasi  ini  mencerminkan  penyesuaian  yang diperlukan  berdasarkan  kondisi  unik  dan  persyaratan  spesifik  blok  55-73.  Untuk memperjelas rancangan ini, penampang melintang dari blok 16-40 telah digambarkan dan dapat  dilihat  pada  Gambar  3.  Penampang  ini  menunjukkan  bagaimana  penataan  lahan akan diimplementasikan dan bagaimana lanskap akhirnya akan tampak. Demikian juga, penampang melintang blok 55-73 telah diilustrasikan dan dapat dilihat pada Gambar 4. Penampang ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana penataan lahan akan dilakukan di blok 55-73 dan bagaimana lanskap akhirnya akan terlihat.
Blok 14-40 Blok 55-73
Blok 14-40
Blok 55-73 (selesai Ditimbun)

## Gambar 3
Penampang Melintang Blok 16-40
Gambar 4

## Penampang Melintang Blok 16-40

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  ini,  penting  untuk  menata  kembali  lahan  bekas  tambang untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Untuk mencapai ini, penelitian ini menunjukkan  bahwa  sistem  pengisian  kembali  lubang  bekas  tambang  dapat  menjadi strategi yang efektif. Melalui pendekatan ini, lahan bekas  tambang dapat diisi kembali dengan material overburden , untuk memulihkan dan merehabilitasi area tersebut. Model penataan  ini  mempertimbangkan  berbagai  faktor  termasuk  topografi  lahan,  jenis  dan volume overburden, dan tujuan pasca-tambang.
Penataan lahan di lokasi penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu blok 16-40 dan blok  55-73.  Jadwal  penyelesaian  penataan  lahan  untuk  blok  14-40  dijadwalkan  pada Desember 2023, sementara untuk blok 55-73 dijadwalkan pada Agustus 2024. Rencana ini sejalan dengan jadwal penyelesaian penambangan di pit tersebut. Dengan demikian, penelitian  ini  memberikan  rancangan  yang  efektif  untuk  penataan  lahan  pada  tambang terbuka dengan sistem backfilling .

## BIBLIOGRAFI
Suyono, S., AZIZ, A.F. and Wahyuningsih, T., 2018. Rancangan Disposal dan Drainase pada Quarter Tiga dan Empat Tahun 2017 di Area Disposal PT. Jasapower Indonesia Job Site Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Teknologi Pertambangan , 4(1), pp.79-90
Cahyadi, T. A., Butungan, J., Sudiyanto, A., Amrin, D., Siri, H. T., & Nusanto, G. (2019). Rancangan Sistem Penyaliran Pada Lokasi Disposal Tambang Nikel. Jurnal Teknik: Media Pengembangan Ilmu dan Aplikasi Teknik , 18(01).
Hidayaturrahman,  M.  F.,  Santoso,  D.  H.,  &  Asrifah,  R.  D.  (2023).  Rancangan  Teknis Reklamasi  Lahan  Bekas  Pertambangan  Andesit  berdasarkan  Evaluasi  Kesesuaian Lahan  untuk  Pertanian  Lahan  Kering  di  Dusun  Pucungan,  Desa  Bapangsari, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Prosiding SATU BUMI , 4(1).
Irawan,  A.  B.,  &  Yogafanny,  E.  (2020).  Rancangan  Teknik  Reklamasi  Penambangan Pasir dan Batu Di Dusun Banaran, Desa Keningar, Kec. Dukun, Kab. Magelang, Jawa Tengah. Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumian , 2(2), 10-17.
Rande, S. A. (2016). Analisis Kesesuaian Lahan Bekas Tambang Batubara pada PT Asia Multi Invesama di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. PROMINE , 4(1).
Wirth, P., Chang, J., Syrbe, R. U., Wende, W., & Hu, T. (2018). Green infrastructure: a planning  concept  for  the  urban  transformation  of  former  coal-mining cities. International Journal of Coal Science & Technology , 5, 78-91.
Wu,  Z.,  Lei,  S.,  Yan,  Q.,  Bian,  Z.,  &  Lu,  Q.  (2021).  Landscape  ecological  network construction  controlling  surface  coal  mining  effect  on  landscape  ecology:  A  case study of a mining city in semi-arid steppe. Ecological Indicators , 133, 108403.
Svobodova, K., Owen, J. R., & Harris, J. (2021). The global energy transition and place attachment  in  coal  mining  communities:  Implications  for  heavily  industrialized landscapes. Energy Research & Social Science , 71, 101831.
Berger, A. (Ed.). (2007). Designing the reclaimed landscape. Routledge.
Hancock,  G.  R.,  Duque,  J.  M.,  &  Willgoose,  G.  R.  (2019).  Geomorphic  design  and modelling at catchment scale for best mine rehabilitation–The Drayton mine example (New South Wales, Australia). Environmental modelling & software , 114, 140-151.
Xiao, W., Hu, Z., & Fu, Y. (2014). Zoning of land reclamation in coal mining area and new  progresses  for  the  past  10  years. International Journal  of  Coal  Science  & Technology , 1, 177-183.
Setiawan,  I.  E.,  Zhang,  Z.,  Corder,  G.,  &  Matsubae,  K.  (2021).  Evaluation  of environmental  and  economic  benefits  of  land  reclamation  in  the  Indonesian  coal mining industry. Resources , 10(6), 60.
Bing-yuan,  H.,  &  Li-xun,  K.  (2014).  Mine  land  reclamation  and eco-reconstruction  in Shanxi province I: mine land reclamation model. The Scientific World Journal, 2014.
Zhang, J., Sun, Q., Zhou, N., Haiqiang, J., Germain, D., & Abro, S. (2016). Research and application  of  roadway  backfill  coal  mining  technology  in  western  coal  mining area. Arabian Journal of Geosciences, 9, 1-10.
Chang, Q., Chen, J., Zhou, H., & Bai, J. (2014). Implementation of paste backfill mining technology in Chinese coal mines. The Scientific World Journal, 2014.
Li, H., Guo, G., & Zhai, S. (2016). Mining scheme design for super-high water backfill strip  mining  under  buildings:  a  Chinese  case  study. Environmental  Earth Sciences , 75, 1-12.
Rana Antariksa, D., & Yuliadi, Z. (2021). Rancangan Geometri Rencana Lereng Akhir Waste  Dump  terhadap  Displacment  Batuan  Dasar  Area  Waste  Dump  PT  X Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Riset Teknik Pertambangan, 1(1).
Harsiga,  E.,  Pebrianto,  R.,  &  Prabowo,  F.  D.  (2022,  December).  Rancangan  Desain Disposal  In  Pit  Dengan  Metode  Backfilling  dan  Menghitung  Volume  Material Timbunan  Menggunakan  Software  Minescape  5.7.  In Proceedings  Of  National Colloquium Research And Community Service (Vol. 6, pp. 149-151).
Prayoga,  Y.,  Toha,  M.  T.,  &  Bochori,  B.  (2014).  Rancangan  Lokasi  Disposal  Untuk Rencana Penambangan Pit Inul East Selama Bulan Juli 2013 Sampai Desember 2014 Di  Departemen  Hatari  PT  Kaltim  Prima  Coal. Jurnal  Ilmu  Teknik  Sriwijaya, 2(4), 101512.
Prabawa, A. D., Herdiansyah, A., & Hartono, R. (2015). Rancangan Penanganan Material Overburden Yang Berpotensi Menimbulkan Air Asam Tambang Di Blok 5d Cb Pt Tanito Harum Kalimantan Timur. ReTII.

## Copyright holder:
Paturama Banuarli, Rika Ernawati, Tedy Agung Cahyadi (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: