## METODE BUILDING INFORMATION MODELING 5D UNTUK MEMINIMALKAN KLAIM KONSTRUKSI YANG DITIMBULKAN OLEH PENYEDIA JASA
Shanti Astri Noviani 1 , Mawardi Amin 2 , Sarwono Hardjomuljadi 3
1 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Raya Meruya Selatan No.1, Jakarta 11650 Email korespondensi: shantiastrin@gmail.com
2 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Raya Meruya Selatan No.1, Jakarta 11650 Email : mawardi@mercubuana.ac.id
3 Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jl. Raya Meruya Selatan No.1, Jakarta 11650 Email : sarwonohm2@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penyedia jasa dalam dunia konstruksi, baik itu kontraktor maupun konsultan sering menerima klaim dari pengguna jasa terkait sebab-sebab umum klaim seperti keterlambatan penyelesaian, klaim  tandingan,  pekerjaan  tidak  sesuai  spesifikasi  dan  bahan  yang  tidak  memenuhi  syarat. Memasuki era revolusi industri 4.0, metode Building Information Modelling (BIM) dalam bidang konstruksi  dianggap  penting  dalam  memastikan  keberhasilan  proyek.  BIM  dapat mensimulasikan pelaksanaan proyek secara virtual sehingga memudahkan komunikasi antar stakeholder proyek.  BIM memiliki ruang lingkup 3D, 4D, 5D, 6D, dan 7D. Saat ini, terutama di Indonesia yang paling umum digunakan pada proyek  konstruksi adalah  BIM 5D.  Pemodelan BIM 5D dapat mengintegrasikan biaya, jadwal, dan desain ke dalam model 3D. BIM 5D dapat diartikan  sebagai quantity  take-off .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan penggunaan BIM 5D pada proyek konstruksi untuk meminimalkan klaim yang ditimbulkan oleh penyedia  jasa  namun  dibatasi  dengan  penyebab  klaim  perubahan  desain,  perubahan  ruang lingkup  pekerjaan,  keterlambatan,  dan variation  order .  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif  yang  menggunakan instrumen penelitian kuisioner tertutup kepada responden. Dari 37 sampel yang terdiri dari kontraktor/konsultan  yang  menggunakan  BIM  dalam  proyeknya,  hasil  penelitian  didapat bahwa penggunaan metode BIM 5D memiliki hubungan yang signifikan, kuat dan searah untuk meminimalkan terjadinya klaim konstruksi yang ditimbulkan oleh penyedia jasa.
Kata kunci : BIM 5D, Klaim Konstruksi, Penyedia Jasa.

## ABSTRACT
Service providers in the world of construction, as contractors or consultants, often receive claims from owners related to common causes of claims such as late completion, counterclaims, work not meeting  specifications,  and  materials  that  do  not  meet  requirements.  Entering  the  Industrial Revolution  era  4.0,  Building  Information  Modelling  (BIM)  method  in  the  construction  sector  is considered  important  in  ensuring  project  success.  BIM  can  simulate  virtual  project implementation, thereby facilitating communication between project stakeholders. BIM has 3D, 4D, 5D, 6D, and 7D scopes. Currently, in Indonesia, the most commonly used construction project is BIM 5D. 5D BIM modeling can integrate costs, schedules, and designs into a 3D model. 5D BIM can be defined as quantity take-off. This study aims to determine the relationship between the use of 5D BIM in construction projects to minimize claims caused by service providers but limited by the causes of claims for design changes, changes in the scope of work, delays, and variation orders. The research method used is a descriptive research method with a quantitative approach using a closed questionnaire research instrument. From 37 samples consisting of contractors/consultants who  use  BIM  in  their  projects,  the  results  showed  that  the  use  of  the  5D  BIM  method  has  a significant,  strong  and  unidirectional  relationship  to  minimize  the  occurrence  of  construction claims incurred by service providers.
Keywords: 5D BIM, Construction Claims, Service Providers.

## 1. PENDAHULUAN
Industri konstruksi sering dikaitkan dengan klaim akibat perubahan kuantitas, kualitas, spesifikasi,  dan  banyak  masalah  lainnya. Salah  satu  cara  untuk  meminimalkan dampak  klaim  ini  adalah  menanganinya secara proaktif; hal ini memungkinkan pihak proyek untuk memperkirakan potensi klaim dan  mengambil  tindakan  yang  diperlukan untuk menghindarinya [11].
Keterlambatan  pekerjaan, variation  order , perubahan  desain,  dan  perubahan  ruang lingkup  pekerjaan  menjadi  beberapa penyebab klaim kepada penyedia jasa dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Oleh karena itu, penyedia jasa dapat mengalami kerugian akibat  klaim.  Klaim  diartikan  sebagai tindakan  atau  permintaan  atas  hak seseorang yang sebelumnya hilang. Menurut [10],  tuntutan  yang  muncul  dan  kemudian berkembang menjadi perselisihan, penyebab utamanya adalah pengaturan oleh pengguna  jasa,  terutama  pada  ketentuan umum akad, yaitu karena adanya keinginan pengguna  jasa  untuk  membuat  suatu perselisihan.  kontrak  yang  berpihak  pada kepentingan  mereka  (sepihak).  Untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi, manajemen sengketa konstruksi telah  muncul  sebagai  aspek  penting  dari manajemen proyek konstruksi.
Salah  satu  penyebab  seringnya  klaim  ke penyedia jasa adalah variation order . Sangat jarang  sebuah  proyek  diselesaikan  tanpa variasi  dalam  pekerjaan. Variation  Order adalah  urutan  yang  sangat  cocok  dengan ketentuan klausul variasi kontrak, umumnya  membutuhkan  bukti  tertulis tentang variasi di mana pekerjaan berbeda dari  kontrak  aslinya. variation  orde r  selalu mempunyai  implikasi  biaya  dan  waktu, apapun  variasinya  akan  beresiko  bahkan dalam kelalaian pekerjaan, dimana terdapat pengurangan  volume  asli  dalam  kontrak, ada  resiko  tambahan  biaya  yang  harus diperhitungkan pertimbangan.
Variasi pekerjaan yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi faktor penyebab utama klaim [8].
Saat  ini  kita  telah  memasuki  era  revolusi industri  4.0.  yang  ditandai  dengan berkembangnya  pemanfaatan  teknologi informasi  untuk  mencapai  efisiensi  yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik. Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam dunia konstruksi harus memanfaatkan  teknologi  dengan  sebaik- baiknya,  dengan  tetap  memperhatikan sumber daya alam yang efektif dan efisien. Salah  satu  terobosan  teknologi  yang  dapat mendukung  pembangunan  infrastruktur adalah Building  Information  Modelling (BIM). BIM merupakan representasi digital yang  memuat  semua  informasi  tentang elemen  bangunan  yang  digunakan  sebagai dasar pengambilan keputusan dalam siklus hidup bangunan. Oleh karena itu, penerapan BIM  akan  mempercepat  dan  mengurangi risiko  operasi  konstruksi  termasuk  klaim kepada penyedia jasa.
Peraturan implementasi BIM telah diterapkan  di  Indonesia.  Dikutip  dari Dokumentasi dan Jejaring Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia (JDIH  Kementerian  PUPR),  Peraturan Menteri Nomor 22 / PRT / M / 2018 tentang Pembangunan  Gedung  Negara  yang  dalam lampirannya  menyatakan  penggunaan  BIM harus  diterapkan  pada  bangunan  gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas tanah lebih dari 2000 m 2 dan lebih dari dua lantai [13].
Kemudian  pada  tahun  2021,  peraturan terkait BIM ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden  yang  baru  disahkan  pada  tahun 2021. Peraturan ini merupakan turunan dari peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  yaitu  Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Peraturan  Pemerintah Nomor  16  Tahun  2021  merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2002  tentang  Bangunan Gedung  dan  mengikuti  Pasal  24  dan  Pasal 185  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun  2021  sekaligus  menggantikan Peraturan  Pemerintah  yang  lama.  yaitu Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun
2005 [14]. Dalam Peraturan Pemerintah ini pengaturannya
lebih rinci dan kedudukannya lebih tinggi dari pengaturan sebelumnya  dalam  Peraturan  Menteri tersebut.  Terletak  pada  Lampiran  Kedua, angka  romawi  tiga  tentang  Standar Pelaksanaan  dan  Pengawasan  Bangunan, huruf  A  Standar  Pelaksanaan  Konstruksi Bangunan,  nomor  dua  Tata  Cara  dan  Tata Cara  Pelaksanaan  Konstruksi  Bangunan, huruf  d  yaitu,  cara  pelaksanaan  konstruksi bangunan, khususnya. Pada bangunan padat teknologi,  dapat  dilakukan  dengan  harus menggunakan Building Information Modelling (BIM)  minimal  sampai  dengan dimensi kelima dan dilakukan oleh penyedia jasa  minimal  klasifikasi  menengah  yang melibatkan surveyor kuantitas dan konstruksi.
Penelitian  sebelumnya,  beberapa  bahasan atau penelitian mengenai BIM, banyak sekali dilakukan. Pada penelitian [11] disimpulkan bahwa Dengan menggunakan Delay Analysis Method (DAM) yang diintegrasikan ke dalam model BIM dapat mengidentifikasi keterlambatan  proyek  konstruksi  sehingga meminimalisir  terjadinya  klaim  konstruksi dikemudian hari.
Kemudian  hasil  penelitian  [4]  menunjukan bahwa keuntungan dan kondisi penggunaan simulasi BIM 4D untuk situasi penyelesaian sengketa  kontrak  dapat  dipertimbangkan dalam klaim konstruksi untuk penghindaran,  penyelesaian,  dan  litigasi yang  dapat  bersifat  binding  maupun nonbinding. Dalam kasus terakhir, bisa jadi dikembangkan  untuk  memperkuat  posisi argumen satu pihak dan memvisualisasikan beberapa  skenario  (peristiwa  klaim  sesuai rencana, sesuai rencana).
Kemudian  penelitian  [9]  yang  didaptkan dari  hasil  wawancara  dengan  responden didapat,  BIM  sebagai  inovasi  manajemen strategis  baru,  dan  perlu  dipertimbangkan sebagai  aspek  hukum  saat  merancang kontrak dengan menggunakan BIM. Nantinya  digunakan  sebagai  cara  untuk melindungi  data  dari  kehilangan,  korupsi, dan/atau manipulasi.
Selanjutnya  penelitian  [15]  yang  bertujuan untuk  mengidentifikasi  peran  BIM  dalam mitigasi sengketa dan mengatasi hambatan hukum  yang  dihadapi  oleh  arsitektur, Teknik dan industri konstruksi (AEC) sambil mengadopsi BIM. Studi tersebut mengungkapkan  sengketa  dapat  dikurangi dan  dikelola  secara  efisien  dengan intervensi  BIM,  karena  BIM  menawarkan berbagai  desain,  perencanaan,  estimasi, kolaborasi, dan mengontrol fitur.

## BIM 5D
BIM  adalah  konsep  atau  cara  kerja menggunakan  pemodelan  3D  digital (virtual)  yang  di  dalamnya  berisi  semua informasi  pemodelan  yang  terintegrasi untuk  fasilitas  koordinasi,  simulasi,  serta visualisasi  antar  semua  pihak  yang  terkait, sehingga  dapat  membantu owner dan penyedia  layanan  untuk  merancang, membangun,  serta  mengelola  bangunan. [16].
Menurut  [3]  BIM  bergerak  lebih  jauh dibandingkan  dengan  program  CAD  2D, yakni  memiliki  proses  multidimensi. Berbagai  dimensi  penggunaan  BIM  telah dikategorikan
berdasarkan proses penerapannya. Dimensi BIM dapat dibagi ke dalam  dimensi  ke-3  adalah  ruang,  dimensi ke-4  adalah  waktu  atau  penjadwalan  dan pengurutan,  dimensi  ke-5  adalah  estimasi biaya, dan dimensi ke-6 adalah manajemen fasilitas.
Menurut  [21],  Model  BIM  5D  dengan rangkaian  integrasi  berbagai  perangkat lunak  seperti  Revit,  Tekla,  MagiCAD  untuk pemodelan kemudian diintegrasikan dengan  perangkat  lunak  perkantoran Microsoft project, excel, word yang biasanya menginput data penjadwalan. Setelah model BIM  5D  mengintegrasikan  model  proyek dan informasi atribut terkait, BIM 5D dapat melakukan  kueri  kemajuan  konstruksi proyek,  gambar  desain  konstruksi,  daftar harga,  ketentua  kontrak  dan  informasi konstruksi  lainnya  melalui  model.  BIM  5D berbasis  platform  integrasi  data  berbasis informasi  pada  teknologi  BIM  dapat
menyajikan  transmisi  informasi  yang  tepat waktu dari semua proyek konstruksi, tepat waktu  dalam  memberikan  informasi manajemen  konstruksi  yaitu  membantu meningkatkan tingkat ketelitian manajemen dalam  tahapan  konstruksi.  Pemodelan BIM 5D  dan  implementasi  utamanya  adalah integrasi dari bagian-bagian berikut:
BIM 5D = Model + Data + Sharing + App BIM  5D  bertugas  untuk  memperkirakan aliran  keuangan  suatu  proyek  yang divisualisasikan dengan model 3D. Visualisasi  menghasilkan  kelayakan  dan akurasi  yang  tepat  dalam  setiap  proyek. Perbedaan utama dengan pemodelan secara manual  adalah    pada  BIM  5D  tingkatan dimana  biaya  proyek  dapat  diperbaharui dan dimodifikasi, laporan pembiayaan juga dapat  dimodifikasi  pada  waktu  tertentu apabila terjadi keadaan tak terduga seperti perubahan desain atau modifikasi lain.
Kolaborasi antar stakeholders proyek dapat diperluas  melalui  BIM  5D  dengan  berbagi informasi  yang  dibutuhkan  secara  cepat. Misalnya  informasi  yang  dibutuhkan quantity  surveyor dari  model  sangat bervariasi  antar  tahap  konseptual  desain, perencanaan  biaya,  tahap bill  of  quantities , tahap  konstruksi  dan  tahap  manajemen fasilitas proyek [18].

## Klaim konstruksi
Dalam  dunia  konstruksi,  klaim  adalah  hal yang sering terjadi. Klaim diartikan sebagai suatu  tindakan  atau  permintaan  hak seseorang yang sebelumnya hilang. Menurut [10]  Klaim  yang  timbul  dan  kemudian berkembang  menjadi  sengketa  penyebab utamanya adalah pengaturan oleh pengguna jasa  khususnya  pada  persyaratan  umum kontrak, yang disebabkan adanya keinginan pengguna  jasa  untuk  membuat  suatu kontrak
yang berpihak pada kepentingannya (unilateral). Untuk memastikan keberhasilan proyek konstruksi, pengelolaan sengketa konstruksi  telah  muncul  sebagai  aspek penting dari manajemen proyek konstruksi.
[17] menegaskan perselisihan yang berdampak  buruk  pada  kinerja  proyek, menyoroti pentingnya memasukkan manajemen  risiko  dalam  persyaratan kontrak untuk mencegah perselisihan. [17] mengemukakan hal bahwa mitigasi sengketa adalah bagian dari faktor penting keberhasilan  dalam  menyelesaikan  sebuah proyek  konstruksi.  Karena  pengaruh signifikan dari sengketa proyek konstruksi, berbagai  penelitian  telah  menyelidiki penyebabnya  adalah  sengketa  konstruksi. [17] menganalisis penyebab utama perselisihan,  seperti  kontrak  yang  tidak jelas,  perbedaan  interpretasi,  dan  alokasi risiko.
Perbedaan  sudut  pandang,  pendapat  atau perubahan substansi-substansi yang sebelumnya telah disetujui oleh para pihak dapat  menyebabkan  perselisihan  yang berakibat  munculnya  klaim.  [7]  Klaim adalah  suatu  tindakan  seseorang  untuk meminta  sesuatu  dimana  hak  seseorang tersebut  telah  hilang  sebelumnya  karena yang  bersangkutan  beranggapan  memiliki hak untuk mendapatkannya kembali.
Di  lingkungan  proyek,  klaim  dapat  datang dari pihak penyedia maupun pengguna jasa. Dikutip [6], sebab klaim dapat diklasifikasikan  menjadi  penyebab  fisik klaim yang berbeda menurut sudut pandang pengguna jasa dan penyedia jasa:
Penyebab  klaim  konstruksi  dari  sudut pandang pengguna jasa:
1. Perubahan desain;
2. Perbedaan interpretasi dokumen kontrak;
3. Perubahan ruang lingkup pekerjaan;
4. Keterlambatan kontraktor;
5. Variation order (perubahan pekerjaan); dan
6. Keterlambatan pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak
penyebab  klaim  konstruksi  dari  sudut pandang penyedia jasa:
1. Kepemilikan dan ketersediaan lahan;
2. Perubahan desain;
3. Penundaan  pembayaran  kontrak  dan tambahan;
4. Constructive change order ;
5. Manajemen dan supervisi yang kurang;
6. Perubahan lingkup pekerjaan;
7. Kondisi fisik yang tidak terduga;
8. Perencanaan proyek dan interfacing ;
9. Kebijakan pemerintah;
10. Perbedaan  penafsiran  dalam  dokumen kontrak;
11. Keterlambatan pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak; dan
12. Change order secara lisan oleh penyedia jasa.
Pihak  yang  terlibat  dalam  proyek konstruksi
Dikutip dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi pasal 39 [20] dijelaskan,  para  pihak  dalam  pengikatan Jasa Konstruksi terdiri atas:
a) Pengguna Jasa; dan/
b) Penyedia Jasa.
Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. orang perseorangan  atau  badan.  Pengikatan hubungan  kerja  Jasa  Konstruksi  dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan  dapat  dipertanggungjawabkan  secara keilmuan.  Dalam  suatu  proyek  konstruksi selalu  terdapat  pihak-pihak  yang  terlibat yang  pada  umumnya  adalah:  pemilik ( owner ), konsultan, dan kontraktor.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.
Metode  penelitian  menurut  [19]  diartikan sebagai “suatu cara ilmiah untuk mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu”. Metode penelitian yang digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  kuantitatif. Menurut [19] “Metode penelitian kuantitatif dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan  untuk  meneliti  populasi  atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data  bersifat  kuantitatif/statistik,  dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah
ditetapkan”.  Pemilihan  metode kuantitatif ini berdasarkan data penelitian yang berupa angka-angka,  dan  dianalisis  menggunakan data statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis.
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Variabel X adalah BIM 5D
b. Variabel Y adalah Meminimalkan Klaim yang Ditimbulkan oleh Penyedia Jasa.
Kemudian  instrumen  yang  digunakan sebagai pengukuran dan penentuan analisa data  dilakukan  dengan  metode  kuesioner yang  berupa  kuesioner  tertutup  dengan menggunakan  penilaian  skala  likert. Menurut  [19]  bahwa  instrumen  penelitian adalah  “Suatu  alat  yang  digunakan mengukur  fenomena  alam  maupun  sosial yang  diam ati”.  Secara  khusus  semua kejadian/fenomena  ini  disebut  variabel penelitian, sedangkan menurut [2] menjelaskan bahwa instrumen penelitian/pengumpulan  data  merupakan “Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar  kegiatan  tersebut  menjadi  sistematis dan  dipermudah  olehnya”.  Instrumen penelitian ini digunakan untuk pengukuran yang bertujuan agar mendapatkan hasil atau data  yang  akurat,  maka  setiap  instrumen harus memiliki skala. Skala likert diterjemahkan dengan analisis interval, agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Kuesioner  disebarkan  kepada  responden yang merupakan kontraktor/konsultan jasa konstruksi yang telah menggunakan metode BIM  dalam  proyeknya.  Adapun  jumlah responden  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini adalah 37 orang.
Pengolahan  data  yang  telah  diterima  dari responden diuji statistik dengan menggunakan software IBM SPSS 23 untuk menjawab  hipotesis  penelitian.  Instrumen penelitian disajikan dalam Tabel 1 dan 2.

## Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian BIM 5D
Variabel Indikator Referensi Pernyataan BIM 5D Pemodelan konsep real time dan perencanaan biaya BPSDM - Kementerian PUPR 2018 BIM  5D  dapat  menampilkan  pemodelan  konsep perencanaan biaya dan biaya aktual Memungkinkan  kontraktor  untuk  membuat  perkiraan biaya yang akurat karena jumlah komponen bangunan diidentifikasi secara akurat dari model 3D.
Jika  perkiraan  biaya  akurat,  kemungkinan  risiko  dan kerugian atau miskomunikasi lebih kecil Eksrtak kuantitas untuk mensuport detil estimasi biaya BPSDM - Kementerian PUPR 2018 Menghemat waktu dalam pembuatan BOQ Dengan  BIM  5D  dapat  menghilangkan  kesalahan perhitungan yang biasannya dibuat secara manual Karena  perkiraan  biaya  dikaitkan  dengan  pekerjaan dan waktu, proses penghitungan sumber daya menjadi lebih  cepat,  sehingga  mengurangi  masalah  karena keuangan atau perubahan yang sering terjadi
Perhitungan  estimasi  biaya  yang  cepat  akan mempermudah pengambilan keputusan Trade verification dari model pabrikan BPSDM - Kementerian PUPR 2018 BIM  5D  dapat  merepresentasikan  dengan  akurat tentang berapa banyak material yang benar-benar akan digunakan  dan  kapan  dibutuhkan,  perkiraan  biaya dapat menjadi lebih rinci dan akurat.
BIM  5D  membantu  memfasilitasi  pemilihan  material dan  proses  implementasi  untuk  menjaga  legalitas proyek.  Beberapa  area  terpenting  untuk  diperiksa meliputi: Struktur dan MEP Value engineering BPSDM - Kementerian PUPR 2018 Saat  BIM  5D  untuk  menganalisis  biaya  dan fungsionalitas  secara  bersamaan,  menganalisis value engineering menjadi jauh lebih sederhana
BIM 5D membantu dalam pengembangan rekayasa nilai meliputi: Visualisasi, Ekstraksi Kuantitas Solusi pre- fabrication BPSDM - Kementerian PUPR 2018 BIM 5D dapat dapat mengefektifkan proses prefabrikasi sehingga  dapat  mewujudkan  konsep  konstruksi ramping Dengan memasukan BIM 5D pada proses, area penting seperti Sistem MEP, struktur dan arsitektural yang unik dapat dibuat di luar site/offsite

## Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Klaim yang Ditimbulkan oleh Penyedia Jasa
Variabel Indikator Referensi Pernyataan Klaim yang ditimbulka n oleh penyedia jasa (Y) Perubahan desain Manajemen Klaim Konstruksi (FIDIC Conditions of Contract ), 2015 Sering  terjadi  klaim  dari  pengguna  jasa  akibat perubahan desain Perubahan desain akan mempengaruhi penjadwalan  proyek  yang  bisa  mengakibatkan keterlambatan Perubahan desain akan mempengaruhi anggaran/biaya Perubahan ruang lingkup pekerjaan Review and Survey of 4D Simulation Applications Menambah  atau  mengurangi  volume  pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dapat menimbulkan klaim dari pemiliki proyek in Forensic Investigation of Delay Claims Menambah atau mengurangi jenis pekerjaan yang tercantum  dalam  kontrak  dapat  menimbulkan klaim dari pemiliki proyek in Construction Projects, Michael Guevremont, Dkk. ASCE, 2020 Mengubah jadwal pelaksanaan dapat menimbulkan klaim dari pengguna jasa Keterlambata n Using BIM to Identify Claims Early in the Sering  terjadi  klaim  dari  pengguna  jasa  akibat keterlambatan dalam pelaksanaan dari waktu yang ditentukan Construction Industry: Case Study ,Mohamed Marzouk, Dkk. ASCE 2018 Keterlambatan  pekerjaan  diakibatkan  oleh pelaksanaan proyek dalam waktu yang bersamaan Keterlambatan  sering  terjadi  akibat  cuaca  yang burukatau tidak mendukung Variation Order . Penyebab dan Dampak Variation Order (VO) pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi, Hardjomuljadi, Sarwono, 2015 Variation  order  sering  dilakukan  penyedia  jasa untuk menyesuaikan pekerjaan Terdapat  dampak  dari  variation  order  terhadap biaya perubahan nilai kontrak Perubahan  volume  kerja  dapat  menimbullkan tambah kurang biaya pelaksanaan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran responden
Pada  penelitian  ini  target  responden  yang diperlukan untuk mengisi kuisioner adalah penyedia  jasa  (konsultan  dan  kontraktor) yang  terlibat  langsung  dalam  proyek  yang menggunakan  metode  BIM.  Responden tersebut diantaranya:
1. Direktur
2. Manager Operasional
3. Project Manager
4. BIM Expert
5. BIM Koordinator
6. BIM Engineer
7. Project Engineering Manager
8. BIM Modeler
9. BIM Staf
Adapun  responden  berdasarkan  jenis kelamin  yaitu  dari  37  orang  responden  33
orang (89,2%) adalah laki-laki dan 4 orang (10,8%)  adalah  perempuan.  Distribusi responden berdasarkan tingkat Pendidikan yaitu jenjang Pendidikan SMK/STM sebanyak  3  orang  (8,1%),  D3  sebanyak  3 orang  (8,1%),  S1  sebanyak  23  orang (62,2%) dan S2 sebanyak 8 orang (21,6%). Kemudian distribusi responden berdasarkan  pengalaman  kerja  yaitu, pengalaman  kerja  kurang  dari  1  tahun sebanyak 1 orang (2,7%), 1 sampai dengan 5  tahun  sebanyak  19  orang  (51,4%),  5 sampai dengan 10 tahun sebanyak 8 orang (21,6%) dan lebih dari 10 tahun sebanyak 9 orang (24,3%).

## Uji validitas dan reliabilitas
Dalam tahapan pengolahan data kuantitatif, hal yang pertama dilakukan adalah menguji validitas dan reliabilitas data.
Menurut [2] “Uji validitas digunakan untuk menguji  ketepatan  alat  ukur  terhadap konsep yang akan diukur”. S uatu instrumen yang  valid  memiliki  validitas  tinggi.  Uji validitas  dilakukan  pada  setiap  butir pertanyaan.
Butir pertanyaan dikatakan reliabel apabila jawaban  responden  terhadap  pertanyaan adalah  konsisten.  Uji  reliabilitas  dapat dilakukan terhadap
seluruh butir pertanyaan. Dalam penelitian ini dilakukan uji  reliabilitas  secara  Bersama  terhadap butir  pertanyaan  dengan  menggunakan metode alpha dengan bantuan software IBM SPSS 23 version. Jika nilai alpha > 0.60 maka dikatakan reliabel.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel (X) BIM 5D dari Software IBM SPSS 23 for windows No  r hitung  r tabel Hasil 1 0,622 0,2746 Valid 2 0,670 0,2746 Valid 3 0,628 0,2746 Valid 4 0,707 0,2746 Valid 5 0,642 0,2746 Valid 6 0,724 0,2746 Valid
No  r hitung  r tabel Hasil 7 0,632 0,2746 Valid 8 0,680 0,2746 Valid 9 0,682 0,2746 Valid 10 0,832 0,2746 Valid 11 0,679 0,2746 Valid 12 0,744 0,2746 Valid 13 0,693 0,2746 Valid
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel (Y)
Klaim yang Ditimbulkan oleh Penyedia Jasa dari Software IBM SPSS 23 for windows
No  r hitung r tabel Hasil 1 0,621 0,2746 Valid 2 0,749 0,2746 Valid 3 0,709 0,2746 Valid 4 0,545 0,2746 Valid 5 0,549 0,2746 Valid 6 0,616 0,2746 Valid 7 0,412 0,2746 Valid 8 0,290 0,2746 Valid 9 0,563 0,2746 Valid 10 0,515 0,2746 Valid 11 0,560 0,2746 Valid 12 0,742 0,2746 Valid
Hasil  validasi  variabel  dapat  diuji  dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. R tabel pada α 0,05 dengan derajat bebas df = (N-2), pada penelitian ini jumlah responden N = 37 menjadi df = 35. R (0,05;35) pada uji satu arah = 0,2746. Pengambilan Keputusan: jika  r  hitung  positif  dan  r  hitung  >  r  tabel, maka variabel tersebut valid. Sedangkan jika r  hitung  variabel  atau  r  hitung  <  r  tabel, maka variabel tersebut tidak valid. Dari hasil yang didapatkan semua variabel dinyatakan valid.
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dari Software
IBM SPSS 23 for windows Variabel Cronbach' s Alpha Jika > 0,60 maka Reliabel X 0,903 Reliabel Y 0,697 Reliabel
Dari  hasil  yang  didapatkan  semua  nilai Cronbach's Alpha adalah 0,697 atau  > 0.60, maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa variabel  penelitian  ini  reliabel.  Tahap analisa  data  yang  pertama  kali  dilakukan adalah uji linieritas. Uji ini dilakukan untuk menentukan
apakah masing-masing variabel  bebas  terhadap  variabel  terikat memiliki  hubungan  linier.  Adapun  dasar pengambilan keputusan uji linieritas adalah sebagai berikut:
 Jika nilai Sig. deviation from linearity > 0.05,  maka  terdapat  hubungan  yang linear  antara  variabel  bebas  dengan terikat;
 Jika nilai Sig. deviation from linearity < 0.05,  maka  tidak  terdapat  hubungan yang  linear  antara  variabel  bebas dengan terikat.

## Uji linieritas
Tabel 6. Output ANOVA Table Uji Linieritas dari Software IBM SPSS 23 for windows
Su m of Squ are s d f Mea n Squ are F  S i g .
KL AI M * BI M_ 5D Bet wee n Gro ups (Com bined ) 729 .09 3 1 5 48.6 06 5. 1 5 1 . 0 0 0 Linea rity 576 .02 6 1  576. 026 6 1. 0 4 7 . 0 0 0
Su m of Squ are s d f Mea n Squ are F  S i g . Devia tion from Linea rity 153 .06 8 1 4 10.9 33 1. 1 5 9 . 3 7 0 Within Groups 198 .15 0 2 1 9.43 6 Total 927 .24 3 3 6
Berdasarkan  hasil  uji  linieritas  diketahui nilai sig.  deviation  from  linearity sebesar 0,370  >  0.05,  maka  dapat  disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara penggunaan  metode  BIM  5D  dengan meminimalkan klaim yang ditimbulkan oleh penyedia jasa.

## Uji korelasi parsial
Uji  yang  digunakan  adalah  uji  korelasi kendall’s  tau -b  yang  diolah  menggunakan software  IBM  SPSS  23  Windows  Version. Adapun  ketentuan  dalam  uji  kendall’s  tau adalah sebagai berikut:
1. Jika  nilai  signifikasi  <  0.01  maka hubungan dinyatakan sangat signifikan dan hipotesis diterima;
2. Jika  nilai  signifikasi  <  0.05  maka hubungan  dinyatakan  signifikan  dan hipotesis diterima;
3. Jika  nilai  signifikasi  >  0.05  maka hubungan  dinyatakan  tidak  signifikan dan hipotesis ditolak.
Sedangkan  sifat  korelasi  akan  menentukan arah keeratan korelasi yang dikelompokan:
 – 0.25 : Korelasi lemah  > 0.26 – 0.5
: Korelasi cukup kuat  > 0.51 – 0.75 : Korelasi kuat  0.76 – 1 : Korelasi sangat kuat
Tabel 7. Hasil Uji Korelasi Kendall’s tau -b dari Software IBM SPSS 23 for windows
Correlations
BIM 5D Klaim Penyedia Jasa Kendall's tau_b BIM 5D Correlation Coefficient 1.000 .594 ** Sig. (2-tailed) . .000 N 37 37 Klaim Penyedia Jasa Correlation Coefficient .594 ** 1.000 Sig. (2-tailed) .000 . N 37 37
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Berdasarkan  output  uji  korelasi  kendall’s tau-b di atas, telah diketahui nilai signifikasi /sig.  (2  tailed)  antara  variabel  BIM  5D dengan
Meminimalkan Klaim yang
Ditimbulkan  oleh  Penyedia  Jasa  adalah sebesar  0.000  <  0.05,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan signifikan  atau  nyata  antara  penggunaan BIM  5D  dengan  Meminimalkan  Klaim  yang Ditimbulkan oleh Penyedia Jasa.
Kemudian  untuk  mengartikan  tingkat keeratan  atau  kekuatan  hubungan  antar variabel,  berdasarkan  output  uji  korelasi kendall’s  tau -b  di  atas,  diketahu  nilai koefisien  korelasi  ( correlation  coefficient )
antara variabel BIM 5D dengan
Meminimalkan  Klaim  yang  Ditimbulkan oleh Penyedia Jasa adalah sebesar 0.594**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan  antara  variabel  BIM  5D  dengan Meminimalkan  Klaim  yang  Ditimbulkan oleh  Penyedia  Jasa  adalah  “kuat”.  Tanda bintang  (**)  menunjukan  hubungan  yang terbentuk  adalah  signifikan  pada  angka signifikasi 0.01.
Selanjutnya,  arah  hubungan  dilihat  dari angka  koefisien  korelasi  yang  bernilai negatif/positif. Berdasarkan output di atas, nilai koefisien korelasi ( correlation coefficient )  bernilai  positif  0.594.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  ada  hubungan
yang  positif  antara  penggunaan  BIM  5D dengan  Meminimalkan  klaim  konstruksi yang  ditimbulkan  oleh  penyedia  jasa. Hubungan positif bermakna bahwa jika BIM 5D  diterapkan  dalam  proyek  konstruksi maka  terjadinya  klaim  konstruksi  yang ditimbulkan  oleh  penyedia  jasa  dapat diminimalisir.

## Pembahasan
Berdasarkan  pengolahan  data  statistik  uji korelasi  parsial  kendall’s  tau -b  didapatkan hasil, penggunaan metode BIM 5D memiliki hubungan yang signifikan, kuat dan searah untuk  meminimalkan  terjadinya  klaim konstruksi yang ditimbulkan oleh penyedia jasa.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  menjelaskan  bahwa menggunakan  BIM  5D  dapat  menjadikan langkah  perhitungan  volume  lebih  efisien sebesar 57% dan perhitungan volume yang didapat secara otomatis lebih akurat [5].
Model  BIM  5D  yang  dihasilkan  dapat digunakan oleh para profesional konstruksi untuk  memberikan  keputusan  yang  lebih cepat tentang biaya proyek, yang memungkinkan perancang untuk menyesuaikan  desain  proyek  agar  sesuai dengan  anggaran.  Model  5D-BIM  dapat memberikan  pemilik  dan  tim  desain
transparansi yang lebih besar dalam melihat anggaran kontraktor, membangun kepercayaan dalam suatu proyek [18].
Penelitian  sebelumnya,  beberapa  bahasan atau penelitian mengenai BIM, banyak sekali dilakukan.
Pada  penelitian  [11]  disimpulkan  bahwa Dengan  menggunakan  Delay  Analysis Method  (DAM)  yang  diintegrasikan  ke dalam  model  BIM  dapat  mengidentifikasi keterlambatan  proyek  konstruksi  sehingga meminimalisir  terjadinya  klaim  konstruksi dikemudian hari.
Selanjutnya  penelitian  [15]  yang  bertujuan untuk  mengidentifikasi  peran  BIM  dalam mitigasi sengketa dan mengatasi hambatan hukum  yang  dihadapi  oleh  arsitektur, Teknik dan industri konstruksi (AEC) sambil mengadopsi BIM. Studi tersebut
mengungkapkan  sengketa  dapat  dikurangi dan  dikelola  secara  efisien  dengan intervensi  BIM,  karena  BIM  menawarkan berbagai  desain,  perencanaan,  estimasi, kolaborasi, dan mengontrol fitur.

## 4. KESIMPULAN
Bagian ini akan membahas kesimpulan dari penelitian  mengenai  penggunaan  BIM  5D dalam meminimalkan klaim yang ditimbulkan  oleh  penyedia  jasa.  Melalui pengumpulan  data  dan  analisa  statistik, maka
dapat disimpulkan bahwa penggunaan  metode  BIM  5D  memiliki hubungan yang signifikan, kuat dan searah untuk  meminimalkan  terjadinya  klaim konstruksi yang ditimbulkan oleh penyedia jasa.
Namun penelitian ini perlu disempurnakan dengan mengembangkan pembahasan lebih mendalam  terkait  penggunan  BIM  dalam meminimalkan  klaim  konstruksi  baik  bagi pengguna  maupun  penyedia  jasa.  Sehingga baik pengguna maupun penyedia jasa dapat mencegah hal
yang berpotensi menyebabkan  sengketa  yang  diakibatkan oleh klaim konstruksi dari salah satu pihak yang tidak terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] ______  .  Pelatihan  Perencanaan Konstruksi  dengan  Sistem  Teknologi Building Information Modeling (BIM). (2018).  Pusat  Pendidikan  dan Pelatihan  Sumber  Daya  Air  dan Konstruksi,  BPSDM,  Kementerian PUPR. [2] Arikunto. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. PT. Rineka Cipta. Jakarta. [3] Bouguerra, Khalid., Lim Yaik-Wah., & Kherun Nita Ali (2020). ”A Preliminary Implementation
Framework  of  Building  Information Modelling (BIM) in the Algerian AEC Industry”. IJBES Universiti Teknologi Malaysia,  IJBES  7(3)/2020,  59-68, Hal. 60.
[4] Gouvermont  Michel    and  Amin Ha mmad. (2020). “Review and Survey of  4D  Simulation  Applications  in Forensic  Investigation  of  Delay Claims  in  Construction  Projects”.
American  Society  of  Civil  Engineers, DOI: 10.1061/(ASCE)LA.1943- 4170.0000391, Hal. 2. [5] Hamdani,  Rio.,  Ari  Sandhyavitri.,  & Ridwan.    2020.  Evaluasi  Penerapan Building  Information  Modelling  (5D BIM) Terhadap Waktu Review untuk Optimalisasi Waktu dan Biaya. Jurnal Rab  Construction  Research,  RACIC  5
(1) (2020), Hal. 25-35.
[6] Hardjomuljadi,  Sarwono.  (2014). “Permasalahan  Klaim  Konstruk si  di Proyek Institusi Pemerintah”. Seminar  Konstruksi  Indonesia  6 November 2014, Jakarta, Hal. 8. [7] Hardjomuljadi,  Sarwono.  (2015). Manajemen  Klaim  Konstruksi  (FIDIC Conditions  of  Contract).  Logoz Publishing. Bandung.
[8] Hardjomuldjadi,  Sarwono.  (2016).
“ Variation  Order,  The  Causal  Or  The Resolver  Of  Claims  And  Disputes  In The  Construction  Projects ” .  Civil Engineering  Department,  Mercu Buana  University,  Volume  11, Number  14  (2016)  pp  8128-8135, Hal. 8128.
[9] Huzaimi  Abd  Jamil  Ahmad  & Mohamad  Syazli  Fathi  (2020). “Enhancing  BIM -Based  Information Interoperability:  Dispute  Resolution from Legal and Contractual Perspectives”.  American  Society  of Civil Engineers, DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-
7862.0001868, Hal. 11.
[10] Kapuasiana  Kenny  &  Sarwono Hardjomuljadi.  (2018).  “An alisis Faktor  Penyebab  Klaim  Pada  Fidic Design Build 2017”. Jurnal Konstruksia, Vol 11, No 1 (2019), Hal. 17. [11] Marzouk, Mohammed., Ahmed
Othman., Mohamed Enaba.,  & Mohamed  Zaher. (2018).  “Using  BIM to  Identify  Claims  Early  in  the Construction  Industry:  Case Study”.
American  Society  of  Civil  Engineers, OI: 10.1061/ (ASCE)LA.1943- 4170.0000254, Hal. 1, 8. [12] Nurmala, Ade., & Sarwono Hardjomuldjadi.  (2015).  “Penyebab Dan  Dampak  Variation  Order  (VO) Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi”.  Jurnal  Konstruksia,  Vol. 6, No 2 (2015), Hal. 63-77. [13] Peraturan Menteri (2018). Peraturan Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2018 Tentang Pembangunan Gedung Pemerintahan. Jakarta. [14] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.  2021.  Sekretariat  Kabinet Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2021  tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2002 tentang  Bangunan  Gedung  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020  tentang  Undang-Undang  Cipta Kerja. Jakarta.
[15] Rehman  Khawaja,  Ebad  Ur  & Mustapha, Abdelhakim. (2020).
“Mitigating  Disputes  and  Managing
Legal  Issues  in  the  Era  of  Building Information  Modelling”.  Journal  of Construction in Developing Countries,  Accepted  12-Aug-2020, Hal. 1.
[16] Sangadji,  Senot.,  S.A.  Kristiawan.,  & Inton  Kurniawan  Saputra.  (2019). “Pengaplikasian Building Information Modeling  (BIM)  Dalam  Desain Bangunan  Gedung”. Matriks  Teknik Sipil, Vol 7, No 4 (2019), Hal. 381.
[17] Seo, Wonkyoung., & Youngcheol Kang. (2020). ” Performance  Indicators  for the  Claim  Management  of  General Contractors ” .  American  Society  of Civil Engineers, DOI: 10.1061/(ASCE)ME.1943- 5479.0000835, Hal. 2.
[18] Smith,  Peter.  (2016). “ Project  Cost Management  with  5D  BIM ” .  Procidia Social  Behavior  and  Science,  Vol. Volume  226,  14  July  2016,  Hal.  193- 200.
[19] Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Alfabeta.
[20] Undang-Undang  Republik  Indonesia. (2017).    Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2017 Tentang Jasa Konstruksi. Jakarta.
[21] Xu,  Jiang.  (2016). “ Research  on Application of BIM 5D Technology in Central  Grand  Project ” .  13th  Global Congress  on  Manufacturing  and Management,  GCMM  2016,  doi: 10.1016/j.proeng.2017.01.194,  Hal. 603.