## Sultra Civil Engineering Journal (SCiEJ)
Volume 2 Issue 1, Maret 2021 E-ISSN: 2716-1714 Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang ilmu Teknik Sipil.

## Analisis Produktivitas Tukang Batu Bata Pada Proyek Pembangunan Asrama Puteri Mandala Wangi 2 di Kota Kendari
Al Mustahyun 1* , Sunaryo 2 , La Ode Musa Rachmat 3 , Sufrianto 4
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
2 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara
4 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Sulawesi Tenggara *Corresponding Author: alteknik2015@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Productivity, Bricklayers, Projects
How to cite:
Al Mustahyun, Sunaryo, La Ode Musa Rachmat, , Sufrianto (2021). Analisis Produktivitas Tukang Batu
Bata Pada Proyek Pembangunan Asrama Puteri Mandala Wangi 2 di Kota Kendari Productivity   is   one   of   the  fundamental  factors   that  influences the  ability  of  performance  in  the construction industry. Increased productivity  will  reduce  work  time,  and  will  reduce  costs,  especially labor  costs  so that the minimum labor cost is obtained (labor costs) to  get competitive prices  both  for auction  and  implementation.  The purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  labor  productivity  time  in completing  1  m 2 of  masonry  bricks  and  to  analyze  the  productivity value of brick masons in completing work activities in the construction project of the Mandala Wangi 2 female dormitory. The results showed that the time required to complete 1 m 2 of brick laying work was 41.13 minutes on average. The productivity of the artisans working on the 1st floor  is  an  average  of  1.45  m 2 /hr.  Meanwhile,  the  productivity  of craftsmen working on the 2nd floor is an average of 1.47 m2/hr.

## 1. Pendahuluan
Secara  umum  definisi  produktivitas  adalah  rasio  antara  input  dan  output  dimana  input diekspresikan sebagai orang-jam (OJ) atau orang-hari (OH), sedangkan output adalah kuantitas hasil  kerja  yang  satuannya  bervariasi  tergantung  jenis  pekerjaan  yang  diukur.  Dalam  hal  ini apabila  penyelesaian  suatu  jenis pekerjaan yang sama produktivitasnya dihitung dengan cara yang berbeda, tentu hasilnya tidak dapat langsung dibandingkan. Untuk itu diperlukan   suatu standar      pengukuran      yang  dapat  dijadikan  acuan  bagi  para  penyedia  dan  pengguna  jasa. (Khubab  Basari  2014)  Berpijak  dari  beberapa  definisi  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  secara mudahnya, produktivitas ini dapat diartikan sebagai output dibagi dengan input.
Dalam  suatu  proyek  konstruksi  manusia  berperan  penting  dalam  segi  hal  pelaksanaaan proyek  konstruksi  salah  satunya  tenaga  kerja  konstruksi.  Tenaga  kerja  konstruksi  merupakan salah   satu    penentu    besarnya    produktivitas sebuah proyek  konstruksi.  Tenaga  kerja  juga mempengaruhi persaingan dibidang konstruksi. Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan sebuah studi lebih  dalam  mengenai  produktivtas  tenaga  kerja  pada    pekerjaan    dinding    bata    merah. Produktivitas  tenaga  kerja  perlu  di  analisis,  dengan  demikian  tenaga  kerja  dapat  melakukan
aktivitasnya   sebagaimana   diharapkan.   Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai  produktivitas  tenaga  kerja  dalam  menyelesaikan  pasangan  bata  pada  proyek pembangunan asrama putri mandala wangi 2.
Faktor  Pemilik  Pekerjaan/owner  yaitu  Pemilik  proyek  atau  pemberi  tugas  adalah  orang atau badan yang memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang  membayar  biaya  pekerjaan  tersebut  (Ervianto,  2005  Dalam  Pratama  AB).  Produktivitas pekerja  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan  jadwal  proyek  konstruksi,  karena  akan berdampak  kepada  kesesuaian  perencanaan  jadwal  konstruksi  dengan    progres    pekerjaan konstruksi dilapangan, dimana jadwal konstruksi dengan progress  pekerjaan  konstruksi  akan berpengaruh pada durasi dan biaya proyek. Besarnya produktivitas menunjukkan kemampuan tenaga  kerja  dalam  menyelesaikan  kuantitas  pekerjaan  yang  ditentukan.(Indriani  Muslim, 2019)  sebuah pekerjaan proyek bangunan  konstruksi adalah sumber daya  manusia. Sumber daya  merupakan  faktor  penentu  dalam  keberhasilan  suatu  proyek  konstruksi.  Sumber  daya yang  berpengaruh  dalam  proyek  terdiri  dari  man,  materials,  machine,  money  dan  method (Musthofa, 2015).
Dalam  kenyataannya,  batu  bata  adalah  bahan    bangunan    yang    digunakan    untuk membuat dinding atau tembok. Sebagai bahan dasarnya adalah tanah liat atau tanah lempung yang  kemudian  dicetak  dan  dibakar  pada  suhu  tertentu    sehingga    berubah  sifat    menjadi keras  seperti  batu  serta  tidak  akan  lunak  kembali  bila  terkena  air.  Salah  satu  kelebihannya adalah kuat dan awet. (Lilis trianingsih, 2014).

## 2. Tinjauan Pustaka
Reksohadiprojo  dan  Sukanto  (2003)  dalam  Afriani    (2018),      secara    umum,      produktivitas dapat  diukur  dengan  menghitung  rasio  keluaran  terhadap  masukan.  Untuk  menghitung produktivitas adalah sebagai berikut:
Produktivitas =  Volume yang dihasilkan                                                                                              (1)

## Jumlah Tenaga Kerja
Method  Productivity  Delay  Model  (MPDM)  adalah  modifikasi  waktu  tradisional  dan konsep  penelitian  untuk  segala  aktivitas  atau  gerakan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  agar aktivitas atau gerakan  yang  tidak  diperlukan  dapat dihilangkan dan pelaksanaan pekerjaan dapat ditingkatkan. Berdasarkan  Methode  productivity Delay Model (MPDM) dari Halpin dan Riggs (1992)  dalam  Afirani  (2018),  dikenal pendekatan untuk perhitungan produktivitas yaitu sebagai berikut:
Produktivitas Keseluruhan =             1 jam (2) Waktu efektif Produksi Ideal =   produktivitas keseluruhan                                                                                        (3)
(1-Eem-Eeq-Ela-Emt-Emm)
Rata rata waktu siklus =     Waktu efektif                                                                                              (4)
Siklus Keterangan: Een = Perkiraan penundaan akibat lingkungan Eeq = Perkiraan penundaan akibat peralatan Ela = Perkiraan penundaan akibat tenaga kerja
Emt = Perkiraan penundaan akibat material
Emm   = Perkiraan penundaan akibat manajemen
Pengukuran  produktivitas  tenaga  kerja  sulit  dilakukan    secara    akurat,    memerlukan tenaga dan biaya yang besar (Olomolaiye et al, 1998). Untuk mencapai nilai produktivitas yang diharapkan,  perencanaan  durasi  harus  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  jumlah kelompok  kerja  yang  ada  sehingga  perencanaan  yang  dihasilkan  dapat  sesuai  dengan kemampuan  tenaga  kerja  yang  ada.  Ukuran  produktivitas  yang  sering  diamati  adalah berkaitan  dengan  tenaga  kerja. Pengertian tenaga kerja menurut Undang- Undang Republik Indonesia  No.  13  Tahun  2003  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan/atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun masyarakat.  (Seri  Perundang- undangan,  Undang  -  undang  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini  dilakukan  di  Lorong  Salangga,  Jalan  HEA  Mokodompit,  Kecamatan  Kambu  Kota Kendari,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Dalam  penelitian  ini  memberlakukan  dua  jenis  variabel yang menjadi objek penelitian yaitu Inpendent  Variabel  yang mempengaruhi dan mempunyai suatu hubungan   dengan   variabel   yang   lain. Dalam penelitian ini adalah lama waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 1m 2 pekerjaan pasangan bata.  Dependent  variabel  yaitu variabel    yang  menjadi  akibat  dari  variabel  bebas.  Dependent  variabel  penelitian  ini  adalah Luas pasangan dinding batu bata/jam dan besar produktivitas rata rata tukang batu bata.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Perhitungan       untuk       setiap       aktivitas pekerjaan   pemasangan   batu   bata   untuk   satu siklus yaitu ditampilkan pada tabel 1.
Tabel 1 . Contoh   Perhitungan     Waktu     pekerjaan pemasangan batu bata untuk tukang
No Aktivitas Siklus Durasi(dtk) 1 Mengambil dan memasang bata 1 56 2 Mengaduk dan meratakan semen 60 3 Mengambil dan memasang bata 53 4 Mengaduk dan meratakan semen 75 5 Mengambil dan memasang bata 58 6 Mengaduk dan meratakan semen 68 7 Mengambil dan memasang bata 60 8 Mengaduk dan meratakan semen 77 9 Mengambil dan memasang bata 70 10  Mengaduk dan meratakan semen 58 11  Mengambil dan memasang bata 57 12  Mengaduk dan meratakan semen 65 13  Istirahat 130 14  Mengaduk dan meratakan semen 60 15  Mengambil dan memasang bata 55 16  Mengaduk dan meratakan semen 61 17  Mengambil dan memasang bata 68 18  Mengaduk dan meratakan semen 58 19  Mengambil dan memasang bata 50 20  Mengaduk dan meratakan semen 64 21  Mengambil dan memasang bata 52 22  Mengaduk dan meratakan semen 59 23  Mengambil dan memasang bata 70 24  Mengaduk dan meratakan semen 68 25  Mengambil dan memasang bata 61
26  Mengaduk dan meratakan semen 77 27  Mengambil dan memasang bata 50 28  Mengaduk dan meratakan semen 52 29  Mengambil dan memasang bata 56 30  Mengaduk dan meratakan semen 63 31  Mengaduk dan meratakan semen 56 32  Mengambil dan memasang bata 50 33  Cerita 240 34  Mengaduk dan meratakan semen 68 35  Mengambil dan memasang bata 58 36  Mengaduk dan meratakan semen 51 37  Mengambil dan memasang bata 64 38  Mengaduk dan meratakan semen 55 39  Mengambil dan memasang bata 60 40  Mengaduk dan meratakan semen 57 41  Mengambil dan memasang bata 55 42  Mengaduk dan meratakan semen 67 43  Mengambil dan memasang bata 50 Total Siklus I 2842 Tabel 2 . Perhitungan   Waktu   Total   Produksi Tukang Tukang Siklus Waktu (Detik) 1 2 3 1 Waktu (Detik) 2842 2536 2409 7787 Keterangan Delay Non Delay Non Delay 2 Waktu (Detik) 2484 2465 2399 7348 Keterangan Delay Non Delay Non Delay 3 Waktu (Detik) 2649 2553 2618 7820 Keterangan Non Delay Non Delay Non Delay 4 Waktu (Detik) 2662 2797 2051 7510 Keterangan Non Delay Non Delay Non Delay 5 Waktu (Detik) 2708 2319 2493 7520 Keterangan Delay Non Delay Non Delay Total (Detik) 37985 Tabel  3 .   Perhitungan   Informasi   Penundaan Tukang Tukang Siklus Penundaan Een Eeq Eela Emt  Emm I Kejadian - - 2 - - Total Penambahan waktu - - 370 - - Kemungkinan Kejadian - - 1 - - Relative Severty - - 0.260 - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - 0.003 - -
1 II Kejadian - - 2 - - Total Penambahan waktu - - 100 - - Kemungkinan Kejadian - - 1 - - Relative Severty - - 0.079 - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - 0.001 - - III Kejadian - - 1 - - Total Penambahan waktu - - 80 - - Kemungkinan Kejadian - - 0.5 - - Relative Severty - - 0.033 - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - 0.0002 - - 2 I Kejadian - - 1 - - Total Penambahan waktu - - 60 - - Kemungkinan Kejadian - - 0.5 - - Relative Severty - - 0.0083 4 - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - 0.4170 1 - - II Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - - III Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - - I Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - -
3 Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - .- - - II Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - - III Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - - 4 I Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - - II Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - - III Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - -
5 I Kejadian - - 1 - - Total Penambahan waktu - - 360 - - Kemungkinan Kejadian - - 0.5 - - Relative Severty - - 0.27 - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - 0.0013 - - II Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - - III Kejadian - - - - - Total Penambahan waktu - - - - - Kemungkinan Kejadian - - - - - Relative Severty - - - - - Perkiraan % waktu Penundaan persiklus produksi - - - - -
Produktivitas   untuk   masing   masing tukang yaitu :
Tukang I :  .
Waktu total 3 Siklus             = 7787 Detik Waktu non efektif (Delay) = 550 Detik Waktu efektif (7787-550)   = 7237 Detik
Luas 3 Siklus                           = 3 m2
Produktivitas Keseluruhan Yaitu:
=
= =                /jam
Produktivitas Ideal Yaitu :
= =
= /jam Rata Rata Waktu Siklus Yaitu :
=
= = 2412,33 Detik
= 40,21 Menit
Tabel 4 . Produktivitas Keseluruhan Tukang Tukang Waktu Produksi total 3 siklus Jam efektif (Detik) Produktivitas keseluruhan m2/jam Produktivitas Ideal m2/jam Rata Rata Waktu 1 Siklus 1 7787 7237 1.49 2.38 40.21 2 7348 7288 1.48 1.49 40.49 3 7820 7820 1.38 1.38 43.44 4 7510 7510 1.44 1.44 41.72 5 7520 7160 1.51 2.38 39.78 Rata Rata 7597 7403 1.46 1.81 41.13
Berdasasrkan pengamatan 5 tukang batu bata yang dilakukan di lapangan, untuk produktivitas keseluruhan tukang batu bata, produktivitas   keseluruhan  terbesar   diperoleh oleh tukang 5 yaitu sebesar 1,51 m2/jam  dan  produktivitas  keseluruhan terkecil diperoleh tukang 3 yaitu sebesar  1,38  m2/jam  dengan  jumlah  siklus  yang  terjadi  yaitu  3  siklus.  Maka  produktivitas tukang perhari yang terbesar adalah 12 m2/hari > 10 m2/hari (SNI).
Gambar 1 . Produktivitas Ideal Tukang Gambar 2 . Produktivitas Keseluruhan
Tukang
Berdasarkan Gambar 1 maka diketahui produktivitas ideal rata rata yaitu sebesar 1,81 m2/jam. Berdasarkan  Gambar  2  maka  diketahui  produktivitas  rata  rata  keseluruhan  tukang  yaitu sebesar  1,45  m2/jam,  untuk  tukang  dengan  nilai  produktivitas  terbesar  diraih  oleh  tukang  5 yaitu sebesar 1,51 m2/jam, Sedangkan untuk tukang dengan nilai produktivitas terkecil diraih oleh tukang 3 yaitu sebesar 1,38 m2/jam. Berdasarkan   Gambar 3 maka rata rata waktu yang di butuhkan tukang untuk menyelesaikan  1 m 2 pasangan  bata  adalah sebesar 41,13 menit, untuk  waktu tercepat pemasangan  batu  bata  di  raih  oleh  tukang  5 yaitu sebesar 39,78 menit, sedangkan untuk waktu  terlama  pemasangan  batu  bata  di  raih oleh tukang 3 yaitu sebesar 43,44 menit.

## 5. Kesimpulan
Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian 1 m 2 pekerjaan pemasangan batu bata yaitu rata- rata 41,13 menit. Produktivitas  tukang  yang  bekerja  di lantai 1 yaitu rata-rata 1,45 m 2 /jam.
Sedangkan produktivitas  tukang  yang  bekerja  di lantai 2 yaitu rata-rata 1,47 m 2 /jam.

## Referensi
Basari, K., Pradipta, R. Y., Hatmoko, J. U. D., Hidayat,  A.  2014. Analisa  Koefisien Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Pembesian, Jurnal Karya Teknik Sipil, Vol. 3(4). Muslim,  I.,  Zainuri.,  Lubis,  F.  2019.  Analisis  Produktivitas      Tenaga  Kerja  Pada  Pekerjaan Dinding  Faced  (Studi Kasus Pada  Proyek Pembangunan Hotel Pop  Pekanbaru), Jurnal Teknik Sipil, Vol. 5(1).
Musthofa.  2015.  Analisa  Pengaruh  Kinerja  Mandor  Terhadap  Kualitas  Proyek  Konstruksi  Di Kota Tuban, Jurnal Teknik  Sipil  Untag  Surabaya, Vol. 8(2).
Pratama    AB.  2017.  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Produktivitas  Tenaga  Kerja  Konstruksi  Di Bungku  Kabupaten    Morowali    Sulawesi  Tengah, Prosiding  Seminar  Hasil  Penelitian (SNP2M) (pp 155-159).
Trianingsih, L., Hidayah, R. 2014. Studi Perbandingan Efektivitas Material Bambu Dan Batu Bata Sebagai Konstruksi Dinding, Jurnal Teknik sipil Inersia Vol. 3(1).
Undang  -  undang  Republik  Indonesia  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.