## JURNAL TEKNIK SIPIL

## Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Sudarman Supardi 1 , Watono 2 , Alridzwan Ahmadsyah 3
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Jl. Urip Sumoharjo Km 05 Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
1) sudarman.supardi@umi.ac.id ; 2) watono.watono@umi.aci.id ; 3) alalridzwan@gmail.com

## ABSTRAK
Tantangan utama sebuah proyek adalah mencapai sasaran-sasaran dan tujuan proyek dengan menyadari  adanya  batasan-batasan  yang  pada  umumnya  adalah  ruang  lingkup  pekerjaan, waktu  pekerjaan  dan  anggaran  pekerjaan.  Dalam  hal  ini  maka  penjadwalan  sangat  perlu diperhatikan  agar  mendapatkan  jadwal  yang  logis  dan  maksimal.  Pembangunan  Gedung Kantin  Pesantren  Entrepeneurship  Kabupaten  Lebak,  Banten  memiliki  masa  pelaksanaan selama  169  hari.  Pembangunan  Gedung  ini  dijadikan  objek  penelitian  sebab  adanya keterlambatan  waktu  pelaksanaan,  yang  salah  satu  penyebabnya  adalah  jauhnya  akses menuju  lokasi  proyek  yang  berjarak  23  kilometer  dari  jalan  poros  Pandeglang- Rangkasbitung  yang  sering  menyebabkan  keterlambatan  material  yang  masuk  ke  proyek tersebut.  Maka  dilakukan  tinjauan  waktu  pelaksanaan  menggunakan  aplikasi  Microsoft Project  2021  dengan  metode  Pressedence  Diagram  Method  (PDM)  agar  mendapatkan pengelolaan waktu pelaksanaan yang lebih baik, sehingga membuat jaringan pekerjaan lebih mudah dengan melakukan hubungan antara tiap- tiap pekerjaan yang saling tumpang tindih. Berdasarkan  hasil  yang  didapat  setelah  melakukan  tinjauan  menggunakan  PDM  pada Microsoft Project 2021 didapatkan perbandingan hari dari perencanaan awal proyek yaitu selama  169  hari  menjadi  147  hari  setelah  dilakukan  tinjauan  menggunakan  Microsoft Project 2021 yang menunjukan perrcepatan durasi selama 22 hari
Kata Kunci: Penjadwalan, Pressedence Diagram Method (PDM), Microsoft project 2021

## ABSTRACT
The main challenge of a project is to achieve the goals and objectives of the project by being aware of the limitations which are generally the scope of work, time of work and budget of work. In this case, the scheduling really needs to be considered in order to get a logical and maximum  schedule.  Canteen  Building  Construction  Boarding  school  Entrepreneurship Lebak Regency , Banten has a period of implementation for 169 days . The construction of this building  was used as a object  study because  existence lateness time implementation  , which is one the cause is far access to a remote project location 23 kilometers from Street axis Pandeglang- Rangkasbitung often cause delays in material entering the project . Then do  a  review  time  implementation  use  application  Microsoft  Project  2021  with  method Precedence Diagram Method (PDM) in order to get management time more execution  fine , so make more job network easy by doing connection Among each work mutually overlap overlap . Based on results obtained after To do review using PDM on Microsoft Project 2021 got comparison day from initial project planning that is for 169 days to 147 days after review use Microsoft Project 2021 showing acceleration duration for 22 days .
Keywords: Scheduling, Pressedence Diagram Method (PDM), Microsoft project 2021
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Tantangan  utama  sebuah  proyek  adalah mencapai  sasaran-sasaran  dan  tujuan proyek dengan menyadari adanya batasan-batasan  yang  pada  umumnya adalah  ruang  lingkup  pekerjaan,  waktu pekerjaan  dan  anggaran  pekerjaan. Dalam  hal  ini  maka penjadwalan  sangat perlu  diperhatikan  agar  mendapatkan jadwal yang logis dan maksimal. Banyak metode  yang  dapat  digunakan  dalam menjalankan sebuah proyek dan selanjutnya  dapat  juga  dikombinasikan menggunakan software khusus penjadwalan,  sehingga  lebih  mudah dalam  melakukan  penjadwalan  maupun mengecek  progress  pekerjaan  proyek  di lapangan. Manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan  tentang  seni  memimpin organisasi  yang  terdiri  atas  kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan,  dan  pengendalian  terhadap sumber-sumber  daya  terbatas  dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif  dan  efisien  (Husen,  2009). Manajemen  proyek  dapat  diartikan sebagai  penataan  serta  pengorganisasian atas  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap keberhasilan proyek (Nurhayati,  2010).  Dengan  kata  lain, manajemen  proyek  adalah  kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan
sumber  daya  organisasi  perusahaan untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam waktu dengan sumber daya tertentu pula.
Dalam  pekerjaan  proyek,  keterlambatan proyek  dapat  diatasi  dengan  melakukan percepatan  agar  pelaksanaan  dapat diselesaikan  sesuai  target  waktu  yang telah direncankan. Pembangunan proyek pesantren  entrepeneurship  Kabupaten Lebak  memiliki  akses  yang  cukup  jauh
dari  jalan  raya  poros  Pandeglang- Rangkasbitung, yang menyebabkan seringnya  terjadi  keterlambatan  dalam pengiriman  sumber  daya  seperti  berupa material bahan proyek. Butuh waktu  30 sampai  45  menit  atau  jarak  sekitar  23 kilometer untuk sampai ke lokasi proyek dari  jalan  raya  poros  Pandeglang- Rangkasbitung.
Tanpa sebuah
perencanaan,  dapat  dipastikan  proyek selama  pelaksanaannya  tidak  berjalan sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Proyek memiliki keterbatasan pada biaya, waktu, dan  sumber  daya  sehingga  diperlukan sebuah  perencanaan  dengan  tujuan mengalokasi  keterbatasan  tersebut  pada setiap pekerjaan dalam proyek.
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  sebuah penelitian  untuk  meninjau  pengendalian waktu pada proyek pesantren entrepeneurship gedung kantin Kabupaten Lebak, Banten, menggunakan metode Precedence Diagram Method (PDM) yaitu menekankan  pada  hubungan  tiap  tiap kegiatan mempersingkat waktu pelaksanaan  suatu  proyek.  Berdasarkan perencanaan yang telah dibuat,
diharapkan nantinya pelaksanaan proyek dapat  sesuai  dengan  rencana  dan mencapai tujuannya.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan  masalah  dari  penelitian  tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
1.  Berapakah  waktu  yang  didapatkan setelah dilakukan tinjauan menggunakan microsoft  project  pada  pembangunan proyek pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak? 2.  Bagaimana  perbedaan  waktu  antara waktu pelaksanaan dengan waktu setelah dilakukan peninjauan menggunakan microsoft project pada proyek pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, maka  tujuan  penelitian  dari  penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
1.  Untuk  mengetahui  waktu  setelah dilakukan peninjauan menggunakan microsoft project pada proyek pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak. 2.  Untuk  mengetahui  perbedaan  waktu antara waktu pelaksanaan dengan waktu setelah dilakukan peninjauan menggunakan microsoft project.

## 2. Metode Penelitian
Berdasarkan  kepada  KBBI,  meninjau dapat  memiliki  arti  memeriksa  atau mempertimbangkan  kembali  sesuatu.
Menurut  Siswanto  (2007  dalam  Rezky,
2018), dalam manajemen proyek
penentuan  waktu  penyelesaian  kegiatan ini  merupakan  salah  satu  kegiatan  awal yang  sangat    penting  dalam  proses perencanaan  karena  penentuan  waktu tersebut  akan  menjadi    dasar  bagi
perencanaan yang lain
Manajemen  proyek  meliputi  tiga  fase
(Heizer and Render 2006), yaitu: 1. Perencanaan,  fase  ini  mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan organisasi timnya. 2. Penjadwalan, fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. 3. Pengendalian,  pada  fase  ini perusahaan  mengawasi  sumber  daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah
rencana  dan  menggeser  atau  mengelola kembali  sumber  daya  agar  dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya.

## 2.1 Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  meninjau pelaksanaan  pekerjaan  proyek  dengan melakukan  desain  ulang  yang  dibantu dengan menggunakan software penjadwalan  yaitu  Microsoft  Project 2021 dengan dasar perhitungan menggunakan metode  PDM,  yang
selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap, adapun kesimpulan yang
nantinya  dapat  ditarik  hanya  berlaku dalam kurun waktu tertentu saja. 2.2 Objek dan Subjek Penelitian Objek penelitian adalah jadwal pelaksanaan  serta  kaitannya  terhadap anggaran biaya pada proyek Pembangunan Pesantren Entrepeneurship kabupaten lebak Tahap 1.  Subjek  penelitian  adalah    gedung kantin yang berada dalam ruang lingkup proyek Pembangunan Pesantren Entrepeneurship kabupaten lebak Tahap
1.

## 2.3 Pengumpulan Data
Turunan  sub  judul  mengikut style dari heading 3 . Hindari penggunaan heading lebih dari tiga level.

## 2.4 Alat yang digunakan
Penelitian dilakukan dengan menggunakan  alat  bantu  berupa  laptop yang dilengkapi dengan aplikasi
Microsoft  project,  Microsoft  excel  dan kalkulator dengan spesifikasi sesuai.

## 2.5 Langkah Penelitian

## 2.5.1 Pengumpulan data
Adapun dalam  melakukan  reschedulling digunakan  bantuan  software  Microsoft Project  2021  dengan  dasar  perhitungan menggunakan metode PDM yang dianggap  dapat  menjadi  solusi  yang tepat, logis, dan realistis dalam mengatasi keterlambatan  pelaksanaan  pekerjaan proyek konstruksi ini.

## 2.5.2 Analisis Waktu
Dalam melakukan analisis ini menggunakan metode Precedence Diagram Method (PDM) dengan dibantu menggunakan software khusus penjadwalan  yaitu  Microsoft  Project 2021 sehingga diharapkan dapat mempermudah dalam menyusun tinjauan yang  logis  dan  realistis.  Menurut Ervianto  (2005  dalam  Arianto,  2010)
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
kelebihan  Precedence  Diagram  Method (PDM)  dibandingkan  dengan  CPM
adalah PDM tidak memerlukan kegiatan fiktif/dummy sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana. Hal ini dikarenakan hubungan overlapping yang berbeda  dapat  dibuat  tanpa  menambah jumlah kegiatan

## 2.5.3 Langkah Analisis
Setelah  melakukan  langkah-langkah  di atas selanjutnya akan dilakukan langkah- langkah  pengerjaan  penjadwalan  seperti berikut ini:
a. Menjalankan  program  Microsoft Project 2021. Klik tombol Start  >  Program  >  Microsoft  Office Project b. Menentukan  tanggal  mulai  proyek. Mengaktifkan menu Project > Project  Information.  Pada  kotak
dialog  Project  Information  dipilih Schedule  From  >  Project  Start  Date
dan memasukkan tanggal dimulainya proyek.
c. Memasukkan  jenis-jenis  pekerjaan kedalam kolom task name.
d. Memasukkan durasi pekerjaan.
e. Membuat constraint yang merupakan tipe  batasan  penyelesaian  suatu pekerjaan.
f. Memasukkan  hubungan  keterkaitan antar  pekerjaan  atau  yang  biasa disebut dengan predecessor.
g. Mengatur  penanggalan  dan  jadwal kerja.
h. Mengubah waktu kerja default
i. Membuat hari libur khusus
j. Jika  segala  sesuatu  telah  disepakati,
maka data dalam file proyek ini dapat disimpan  sebagai  baseline  atau sebagai acuan jadwal kerja
(schedule)  yang  akan  digunakan dalam proyek tersebut.
k. Selanjutnya  jadwal  proyek  yang telah  disusun  tersebut  telah  siap untuk dilaksanakan.
l. Setelah  proyek  dimulai  pekerjaan demi pekerjaan, dapat mulai dilakukan tracking.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Dalam membuat tinjauan penelitian, data proyek  diperoleh  dari  PT.  Cemarak Lestari Ekspress berupa jadwal pelaksanaan.  Data  tersebut  digunakan untuk  perencanaan  jadwal  PDM  dengan menggunakan  bantuan  perangkat  lunak Microsoft Project 2021

## 3.1 Data Jadwal Pelaksanaan Proyek
Data  penjadwalan  proyek  terdiri  dari nama kegiatan, durasi, tanggal mulai, dan tanggal  selesai. Data  jadwal  pelaksanaan tersebut  diperoleh  langsung  dari  pelaksana proyek PT Cemarak Lestari Ekspress dengan menggunakan metode barchart, 2022
3.2 Perhitungan Latest Stars (LS),Latest  Finist  (LF),  Free  Slack dan Slack
Perhitungan  Latest  Stars  (LS),  Latest Finist  (LF)  ,  free  Slack  dan  Total  Slack per item pekerjaan pada proyek tersebut dengan  menggunakan  Microsoft  Project 2021 pada Tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1 Perhitungan LS, LF, Free Slack dan Slack
Task Durasi Start Finish Latest Start Latest Finish  Free Slack Slack PEMBANGUNAN GEDUNG KANTIN PESANTREN 147 days Mon 5/9/22 Tue 10/11/22 Mon 5/9/22 Tue 10/11/22 0 days 0 days
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
Task Durasi Start Finish Latest Start Latest Finish  Free Slack Slack
ENTRPRENEURSHIP
LEBAK PEKERJAAN PERSIAPAN 21 days Mon 5/9/22 Tue 5/31/22 Mon 5/9/22 Tue 5/31/22 0 days 0 days Pek. Pembersihan Lokasi 12 days Mon 5/9/22 Sat 5/21/22 Wed 9/28/22 Tue 10/11/22 0 days 135 days Pas. Pagar Pengaman Proyek 18 days Thu 5/12/22 Tue 5/31/22 Thu 9/22/22 Tue 10/11/22 126 days 126 days Pas. Direksikeet 12 days Tue 5/10/22 Sun 5/22/22 Wed 9/28/22 Tue 10/11/22 0 days 134 days Pek. Pengukuran dan Bowplank 4 days Tue 5/10/22 Sat 5/14/22 Tue 5/10/22 Sat 5/14/22 0 days 0 days Mobilisasi dan Demobilisasi 6 days Tue 5/10/22 Mon 5/16/22 Tue 10/4/22 Tue 10/11/22 140 days 140 days PEKERJAAN TANAH 55 days Sat 5/14/22 Tue 7/12/22 Sat 5/14/22 Tue 7/12/22 0 days 0 days Pek. Galian Tanah Pondasi 10 days Sat 5/14/22 Tue 5/24/22 Sat 5/14/22 Tue 5/24/22 0 days 0 days Pondasi Footplate/Tapak 150x150 cm 10 days Sat 5/14/22 Tue 5/24/22 Sat 5/14/22 Tue 5/24/22 0 days 0 days Sloof S1 25x45 cm 6 days Sat 5/14/22 Fri 5/20/22 Sat 5/14/22 Fri 5/20/22 0 days 0 days Sloof S2 15x20 cm 4 days Wed 5/18/22 Sun 5/22/22 Wed 5/18/22 Sun 5/22/22 0 days 0 days Pek. Urugan Kembali 3 days Fri 7/8/22 Tue 7/12/22 Thu 7/21/22 Sun 7/24/22 1 day 12 days Pas. Urugan Pasir 17 days Tue 5/17/22 Sun 6/5/22 Tue 5/17/22 Sun 6/5/22 0 days 0 days Urugan Pasir Lantai Ruangan 4 days Tue 5/31/22 Sun 6/5/22 Mon 6/6/22 Fri 6/10/22 5 days 5 days Urugan Pasir Pondasi dan Sloof 7 days Tue 5/17/22 Tue 5/24/22 Fri 6/3/22 Fri 6/10/22 15 days 15 days PEKERJAAN PONDASI 39 days Fri 6/10/22 Thu 7/21/22 Fri 6/10/22 Thu 7/21/22 0 days 0 days Pas. Lantai Kerja beton K-100 39 days Fri 6/10/22 Thu 7/21/22 Fri 6/10/22 Thu 7/21/22 0 days 0 days Pondasi Footplate, tbl=5cm 8 days Fri 6/10/22 Sat 6/18/22 Tue 6/14/22 Wed 6/22/22 1 day 4 days Sloof S1 25x45 cm 8 days Fri 6/10/22 Sat 6/18/22 Sat 7/2/22 Mon 7/11/22 11 days 21 days Sloof S2 15x20 cm 8 days Fri 6/10/22 Sat 6/18/22 Sun 7/3/22 Tue 7/12/22 12 days 22 days
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
Task Durasi Start Finish Latest Start Latest Finish  Free Slack Slack Lantai Ruangan, tbl=5cm 8 days Wed 7/13/22 Thu 7/21/22 Sun 7/24/22 Tue 8/2/22 11 days 11 days Pondasi  Footplate/Tapak 150x150x30, 33 titik 14 days Wed 6/15/22 Wed 6/29/22 Sat 6/18/22 Sat 7/2/22 1 day 3 days Pas. Kolom Pedestal 30x30 d=180 12 days Thu 6/23/22 Tue 7/5/22 Sat 6/25/22 Fri 7/8/22 1 day 2 days Pas. Sloof 25x45 (S1) 7 days Wed 6/29/22 Wed 7/6/22 Mon 7/11/22 Mon 7/18/22 1 day 10 days Pas. Sloof 15x20 (S2) 6 days Thu 6/30/22 Wed 7/6/22 Tue 7/12/22 Mon 7/18/22 1 day 10 days PEKERJAAN LANTAI 1 75.8 days Fri 7/8/22 Mon 9/26/22 Fri 7/8/22 Mon 9/26/22 0 days 0 days Pekerjaan Struktur 20 days Fri 7/8/22 Fri 7/29/22 Fri 7/8/22 Fri 7/29/22 0 days 0 days Pas.  Kolom  Struktur 30x30 (K1) 14 days Fri 7/8/22 Sat 7/23/22 Fri 7/8/22 Sat 7/23/22 0 days 0 days Pas.  Plat  Lantai  Dasar Beton tbl=10 cm 10 days Fri 7/8/22 Tue 7/19/22 Fri 7/8/22 Tue 7/19/22 0 days 0 days Pas. Plat Beton Tangga tbl=22 cm 15 days Thu 7/14/22 Fri 7/29/22 Thu 7/14/22 Fri 7/29/22 0 days 0 days Pekerjaan Dinding 14 days Mon 7/18/22 Tue 8/2/22 Mon 7/18/22 Tue 8/2/22 0 days 0 days Pas. Dinding Bata Ringan tbl=10cm 14 days Mon 7/18/22 Tue 8/2/22 Thu 7/21/22 Fri 8/5/22 0 days 3 days Pas.  Plesteran  +  Acian Dinding ad. 1:5 10 days Wed 7/20/22 Sun 7/31/22 Fri 9/30/22 Tue 10/11/22 69 days 69 days Acian Beton 7 days Thu 7/21/22 Thu 7/28/22 Mon 9/12/22 Mon 9/19/22 6 days 50 days Pekerjaan Kusen Pintu/Jendela dan Aksesoris 21 days Fri 8/5/22 Sat 8/27/22 Fri 8/5/22 Sat 8/27/22 0 days 0 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P1 8 days Fri 8/5/22 Sat 8/13/22 Sun 10/2/22 Tue 10/11/22 0 days 56 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P2 8 days Fri 8/5/22 Sat 8/13/22 Sun 10/2/22 Tue 10/11/22 0 days 56 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P3 8 days Fri 8/5/22 Sat 8/13/22 Wed 9/21/22 Thu 9/29/22 2 days 45 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P4 7 days Mon 8/15/22 Tue 8/23/22 Thu 9/29/22 Thu 10/6/22 0 days 43 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P5 7 days Sat 8/20/22 Sat 8/27/22 Mon 10/3/22 Tue 10/11/22 0 days 43 days
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
Task Durasi Start Finish Latest Start Latest Finish  Free Slack Slack Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P6 7 days Sat 8/20/22 Sat 8/27/22 Mon 10/3/22 Tue 10/11/22 43 days 43 days Pekerjaan Finishing Dinding dan Lantai 18 days Tue 8/2/22 Sun 8/21/22 Tue 8/2/22 Sun 8/21/22 0 days 0 days Pas.  Lantai  Granit  Tile 60x60cm, polished 18 days Tue 8/2/22 Sun 8/21/22 Tue 8/2/22 Sun 8/21/22 0 days 0 days Pas.  Lantai  Keramik KM/WC 25x25 Anti Selip 18 days Tue 8/2/22 Sun 8/21/22 Tue 8/2/22 Sun 8/21/22 0 days 0 days Pas.  Keramik  Dinding KM/WC 25x40 16 days Thu 8/4/22 Sun 8/21/22 Thu 8/4/22 Sun 8/21/22 0 days 0 days Pekerjaan Pengecatan 20 days Fri 8/5/22 Fri 8/26/22 Fri 8/5/22 Fri 8/26/22 0 days 0 days Pek. Pengecatan Dinding Interior 20 days Fri 8/5/22 Fri 8/26/22 Tue 9/20/22 Tue 10/11/22 44 days 44 days Pek. Pengecatan Dinding dan Struktur Eksterior 16 days Fri 8/5/22 Mon 8/22/22 Sat 9/24/22 Tue 10/11/22 48 days 48 days Pekerjaan Sanitair 30.8 days Thu 8/25/22 Mon 9/26/22 Thu 8/25/22 Mon 9/26/22 0 days 0 days Pek. Peralatan Utama 14 days Thu 8/25/22 Fri 9/9/22 Mon 9/26/22 Tue 10/11/22 31 days 31 days Toilet Kantin 10 days Fri 9/16/22 Mon 9/26/22 Fri 9/30/22 Tue 10/11/22 14.2 days  14.2 days Washtafel Komunal Type 1 (2 Kran) 10 days Fri 9/16/22 Mon 9/26/22 Fri 9/30/22 Tue 10/11/22 14.2 days  14.2 days Washtafel Komunal Type 2 (10 Kran) 10 days Fri 9/16/22 Mon 9/26/22 Fri 9/30/22 Tue 10/11/22 14.2 days  14.2 days Pekerjaan Mekanikal Elektrikal 35 days Tue 7/26/22 Thu 9/1/22 Mon 9/5/22 Tue 10/11/22 38 days 38 days PEKERJAAN LANTAI 2 81 days Mon 7/18/22 Tue 10/11/22 Sat 6/25/22 Tue 10/11/22 0 days -21 days Pekerjaan Struktur 48 days Sat 7/23/22 Mon 9/12/22 Sat 6/25/22 Mon 9/12/22 0 days -26 days Pas. Kolom Struktur 30x30 (K1) 14 days Tue 8/2/22 Tue 8/16/22 Tue 8/2/22 Tue 8/16/22 0 days 0 days Pas. Balok Struktur 25x50 (B1) 21 days Sat 7/23/22 Sun 8/14/22 Sat 7/23/22 Sun 8/14/22 0 days 0 days Pas. Balok Struktur 25x50 (B2) 18 days Tue 7/26/22 Sun 8/14/22 Tue 7/26/22 Sun 8/14/22 0 days 0 days
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
Task Durasi Start Finish Latest Start Latest Finish  Free Slack Slack Pas. Balok Struktur 25x35 (B3) 18 days Tue 7/26/22 Sun 8/14/22 Tue 7/26/22 Sun 8/14/22 0 days 0 days Pas. Balok Struktur 20x70 (B4) 14 days Tue 7/26/22 Wed 8/10/22 Tue 7/26/22 Wed 8/10/22 0 days 0 days Pas. Balok Struktur 25x40 (B5) 12 days Tue 7/26/22 Mon 8/8/22 Tue 7/26/22 Mon 8/8/22 0 days 0 days Pas. Plat Lantai Beton tbl=12 cm 24 days Thu 8/18/22 Mon 9/12/22 Thu 8/18/22 Mon 9/12/22 0 days 0 days Pas. Ring Balok 20x40 cm (R1) 20 days Fri 8/12/22 Fri 9/2/22 Fri 8/12/22 Fri 9/2/22 0 days 0 days Pas. Ring Balok 15x20 cm (R2) 18 days Fri 8/12/22 Wed 8/31/22 Fri 8/12/22 Wed 8/31/22 0 days 0 days Pekerjaan Struktur Atap 47 days Sat 8/20/22 Fri 10/7/22 Sat 8/20/22 Fri 10/7/22 0 days 0 days Kuda-Kuda Baja IWF 250x125x6x9mm 18 days Sat 8/20/22 Wed 9/7/22 Mon 8/22/22 Fri 9/9/22 0 days 2 days Gording Baja CNP 100x50x20x3,2mm 14 days Sat 8/27/22 Sat 9/10/22 Sun 8/28/22 Sun 9/11/22 1 day 1 day Reng Baja Ringan 12 days Fri 9/2/22 Wed 9/14/22 Fri 9/2/22 Wed 9/14/22 0 days 0 days Pas. Roofmesh 14 days Sat 9/3/22 Sat 9/17/22 Sat 9/3/22 Sat 9/17/22 0 days 0 days Pas. Alumunium Foil 2 muka 10 days Fri 9/9/22 Mon 9/19/22 Fri 9/9/22 Mon 9/19/22 0 days 0 days Pas. Atap Genteng Metal Lapis Pasir 20 days Thu 9/15/22 Thu 10/6/22 Thu 9/15/22 Thu 10/6/22 0 days 0 days Pas. Lisplank GRC 12 mm + Rangka Hollow 14 days Thu 9/22/22 Fri 10/7/22 Thu 9/22/22 Fri 10/7/22 0 days 0 days Pek. Penangkal Petir Kurn R85, lengkap Grounding 20 days Sat 8/20/22 Fri 9/9/22 Tue 8/23/22 Tue 9/13/22 3.54 days  3.54 days Pekerjaan Dinding 37.6 days Wed 8/24/22 Sun 10/2/22 Wed 8/24/22 Sun 10/2/22 0 days 0 days Pas. Dinding Bata Ringan tbl=10cm 26 days Sat 8/27/22 Fri 9/23/22 Sat 8/27/22 Fri 9/23/22 0 days 0 days Pas. Plesteran + Acian Dinding ad. 1:5 26 days Mon 9/5/22 Sun 10/2/22 Wed 9/14/22 Tue 10/11/22 0 days 8.4 days
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
Task Durasi Start Finish Latest Start Latest Finish  Free Slack Slack Hand Railing Tangga, Besi Hollow 40x40 , Sling Baja Lapis PVC 20 days Wed 8/24/22 Wed 9/14/22 Tue 9/20/22 Tue 10/11/22 26 days 26 days Pekerjaan Kusen Pintu/Jendela dan Aksesoris 14 days Sat 9/10/22 Sat 9/24/22 Sat 9/10/22 Sat 9/24/22 0 days 0 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P4 14 days Sat 9/10/22 Sat 9/24/22 Mon 9/26/22 Tue 10/11/22 16 days 16 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P7 14 days Sat 9/10/22 Sat 9/24/22 Mon 9/26/22 Tue 10/11/22 16 days 16 days Pek. Kusen Aluminium dan Daun Pintu Type P8 14 days Sat 9/10/22 Sat 9/24/22 Mon 9/26/22 Tue 10/11/22 16 days 16 days Pekerjaan Finishing Dinding dan Lantai 21.8 days Wed 9/14/22 Thu 10/6/22 Wed 9/14/22 Thu 10/6/22 0 days 0 days Pas. Lantai Granit Tile 60x60cm, Polished 20 days Wed 9/14/22 Tue 10/4/22 Tue 9/20/22 Tue 10/11/22 1.8 days 5.8 days Pas. Lantai Keramik KM/WC 30x30 Anti Selip 16 days Tue 9/20/22 Thu 10/6/22 Sat 9/24/22 Tue 10/11/22 0 days 4 days Pas. Keramik Dinding KM/WC 30x60 16 days Tue 9/20/22 Thu 10/6/22 Sat 9/24/22 Tue 10/11/22 1 day 4 days Pekerjaan Plafond 20 days Tue 9/13/22 Mon 10/3/22 Tue 9/13/22 Mon 10/3/22 0 days 0 days Pas. Plafond Gypsum 9 mm Rangka Hollow 14 days Tue 9/13/22 Tue 9/27/22 Sun 9/18/22 Sun 10/2/22 1 day 5.19 days Pas. List Profil Gypsum 7 cm 12 days Wed 9/21/22 Mon 10/3/22 Wed 9/28/22 Tue 10/11/22 7.06 days  7.06 days Pekerjaan Pengecatan 19.4 days Tue 9/20/22 Tue 10/11/22 Tue 9/20/22 Tue 10/11/22 0 days 0 days Pek. Pengecatan Dinding dan Struktur Eksterior 13.75 days  Tue 9/20/22 Tue 10/4/22 Mon 9/26/22 Tue 10/11/22 5.65 days  5.65 days Pek. Pengecatan Plafond 7.88 days Thu 9/29/22 Fri 10/7/22 Sun 10/2/22 Tue 10/11/22 3.19 days  3.19 days Pek. Pengecatan Listplank GRC 12 days Wed 9/28/22 Tue 10/11/22 Wed 9/28/22 Tue 10/11/22 0 days 0 days Pekerjaan Sanitair 15 days Thu 9/22/22 Fri 10/7/22 Thu 9/22/22 Fri 10/7/22 0 days 0 days Toilet Kantin 14 days Thu 9/22/22 Thu 10/6/22 Mon 9/26/22 Tue 10/11/22 4 days 4 days
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)
Task Durasi Start Finish Latest Start Latest Finish  Free Slack Slack Washtafel Komunal Type 2 (18 Kran) 10 days Tue 9/27/22 Fri 10/7/22 Fri 9/30/22 Tue 10/11/22 3 days 3 days Pekerjaan Mekanikal Elektrikal 28 days Mon 9/5/22 Tue 10/4/22 Mon 9/12/22 Tue 10/11/22 6.4 days 6.4 days PEKERJAAN SARANA LUAR 28 days Mon 7/18/22 Tue 8/16/22 Mon 7/18/22 Tue 8/16/22 0 days 0 days Pas. Buis Beton 1/2 Dia. 20 cm bingkai bata merah 28 days Mon 7/18/22 Tue 8/16/22 Mon 9/12/22 Tue 10/11/22 53 days 53 days Pembuatan sumur resapan, buis beton dia. 100cm 28 days Mon 7/18/22 Tue 8/16/22 Mon 9/12/22 Tue 10/11/22 53 days 53 days Slack  adalah  sejumlah  waktu  yang tersedia  dalam  suatu  kegiatan  sehingga kegiatan  tersebut  dapat  ditunda  atau diperlambat  dengan  sengaja  atau  tidak, tanpa menyebabkan
keterlambatan penyelesaian Proyek ataupun kegiatan. 3.3 Pembahasan Berdasarkan perhitungan diatas, didapatkan  jadwal  pelaksanaan  selama 147  hari  menggunakan  metode  PDM.
Berbeda  dengan  waktu  pelaksanaan mengunakan  metode  barchart  yaitu  169 hari.  Metode  PDM  dapat  lebih  unggul sebab  aktivitas  pada  metode  ini  dapat dihubungkan  langsung  antar  kegiatan sehingga terjadi ketergantungan kegiatan. Berbeda dengan metode barchart yang walaupun metode tersebut mudah  dipahami  dan  sederhana,  namun adanya  keterbatasan  dalam  hubungan antar kegiatan yang ada dalam proyek.

## 4.   Penutup
4.1 Kesimpulan Kesimpulan  dari  tinjauan  menggunakan microsoft  project  2021  pada  Proyek Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten ini didapat: 1. Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan diatas  yaitu  penjadwalan  setelah dilakukan tinjauan menggunakan microsoft project 2021 pada pembangunan  proyek  pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten  Lebak  didapatkan  waktu selama  147  hari  dalam  kondisi normal.
2. Berdasarkan hasil dari tinjauan menggunakan microsoft project 2021, perencanaan  awal  proyek  yakni selama 169 hari mengalami percepatan  menjadi  147  hari  pada kondisi  normal.  Percepatam  durasi penyelesaian  proyek  yaitu  selama  22 hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pressedence diagram  method  (PDM)  lebih  cepat dari Metode Barchart yang digunakan oleh Pelaksana. 4.2 Saran Dengan adanya keterlambatan pelaksanaan  pada  Proyek  Pesantren Entrepeneurship kabupaten Lebak menggunakan  metode  barchart,  pihak pelaksana sebaiknya mengupayakan pengendalian  proyek  sehingga  faktor penghambat  proyek  dapat  dievaluasi lebih  awal  sehingga  tidak  terjadi keterlambatan
dalam pelaksanaan proyek.
Tinjauan Waktu Pelaksanaan Proyek Menggunakan Microsoft Project 2021 pada Pembangunan Pesantren Entrepeneurship Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Sudarman Supardi, Watono, Alridzwan Ahmadsyah)

## Daftar Pustaka
Arianto,  A.  (2010).  Eksplorasi  Metode
Bar Chart, CPM, PDM, PERT, Line Of  Balance  dan  Time  Chainage Diagram dalam Penjadwalan Proyek  Konstruksi. Universitas Diponegoro 166(25): 1–155. http://eprints.undip.ac.id/38831/1/ Tesis.pdf. Heizer,  J.  &  Render,  B.  (2006). Operations  Manager .  7th  ed.  eds. Indra Almahdy and Dwianoegrahwati Setyoningsih. Jakarta: Salemba Empat. Husen,  A.  (2009). Manajemen  Proyek .
ed.  Dwi  Prabantini.  Yogyakarta: Andi.
Nurhayati.  (2010). Manajemen  Proyek . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rezky, A. (2018). Reschedulling Proyek Konstruksi  dengan  Menggunakan Software Penjadwalan (Reschedulling Construction Project With Software for Schedulling) Menggunakan Software Penjadwalan (Reschedulling Construction Project With Software for Schedulling).