Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-17
Buyer: Országos Kórházi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45215100

Technical requirements: - szigetelési, lakatos és bádogos munkálatok elvégzése, nyílászárók, üvegfalak, árnyékoló szerkezetek beépítése,
A részletes feladatok leírását az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melynek részét képezi a külön elektronikus mellékletben rendelkezésre bocsátott - helyszínenkénti bontású - Komplett kiviteli tervdokumentáció.
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
- szigetelési, lakatos és bádogos munkálatok elvégzése, nyílászárók, üvegfalak, árnyékoló szerkezetek beépítése,
A részletes feladatok leírását az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melynek részét képezi a külön elektronikus mellékletben rendelkezésre bocsátott - helyszínenkénti bontású - Komplett kiviteli tervdokumentáció.
A Szerződés szerinti feladatok sikeres (hibátlan és hiánytalan) műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult teljesítési véghatárideje a Szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 381 naptári nap
A Kormány az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete 9. §-ában foglaltak szerint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba (OKFŐ) történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt, amelynek alapján az OKFŐ, mint az ÁEEK jogutódja lép a szerződésbe, mint Megrendelő, ennek megfelelően a szerződés alanyaira vonatkozó adatok tekintetében a Megrendelő a fentiek szerint módosul.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (6) bekezdésének arra tekintettel, hogy a szerződés alanyát érintő változások nem lényeges változások.
A szerződés aláírását követően felmerült körülmények alapján a teljesítési határidő módosítása szükséges az alábbi indokok alapján.
A Szerződés aláírását követően a munkaterület 2021. január 4. napján került a Vállalkozó részére átadásra. Ezt követően vált ismertté, hogy vízkiváltási pótmunkák elvégzése szükséges, melyet Megrendelő 2021. március 18. napján írásban megrendelt a Vállalkozótól. A pótmunkák megrendelését követően a Vállalkozó 2021. március 29. napján felvonult a munkaterületre és megkezdte a kivitelezési munkákat, majd 2021. május 26. napján a Vállalkozó ezt a munkarészt befejezte, melyet az építési naplóban bejegyzett a Megrendelő részére. Mindezek eredményeképpen a vállalkozó 73 nappal később tudta a szerződés tárgyát képező munkavégzést megkezdeni, mely 73 nap csúszást eredményez. A pótmunkák tartalékkeret terhére kerülnek elvégzésre.
A fentieken túl, a Vállalkozó 2021. január 4. napján megküldte a Megrendelő részére az előlegbekérőt, azonban ezt követően jelentős késedelemmel, 2021. május 21. napján került az előleg a Vállalkozó részére megfizetésre. Az előleg késedelmes megfizetése, a Vállalkozó részéről a teljesítés átütemezését vonta maga után, figyelemmel arra, hogy a vállalkozó jogszerűen számolt azzal, hogy a kiadásai az első mérföldkőig, az előlegből kerülnek fedezésre.
A Kbt. 141. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A Szerződés szerinti feladatok sikeres (hibátlan és hiánytalan) műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult teljesítési véghatárideje a Szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 381 naptári nap


Winner: SP HUNGARY Gyártó és Szolgáltató Zrt.