Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-11-27
Buyer: Építési és Közlekedési Minisztérium
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Services
CPV classification: 71230000 | 71250000 | 71300000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311100
Estimated value:  HUF

Technical requirements: A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése Szerződés megnevezése:„Vállalkozással vegyes Megbízási szerződés az Óbudai Egyetem campusfejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódó komplex mérnöki-, tervvéleményezési-, tanácsadói- és szakértői feladatok ellátására vonatkozóan” A Beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok összefoglalása: I. Szakasz – Tervezés előkészítés és program menedzsment: - Feladattérkép elkészítése – a Beruházás elkészítéséhez szükséges feladatok összegyűjtése, majd az egyes beszerzések támogatása műszaki leírások, ütemezés, költségbecslés készítésével. - Előzetes Tervezési Program elkészítése: az Egyetem Campusfejlesztés legfeljebb nettó 99.500 m2 szintterületű, oktatási célú, új épületegyüttesben megvalósítandó területigényének részletes feltárása alapján, figyelembe véve a hatályos releváns előírásokat, környezeti adottságokat, műszaki kivitelezhetőséget és a költségek alacsonyan tartását azzal, hogy egyes kérdésekben több alternatíva bemutatását kell Ajánlatkérő elé tárni. - - Közlekedési hatástanulmány és forgalomtechnikai vizsgálat: a Beruházás előzetes közúti és közösségi közlekedési hatástanulmányának célja a tervezett fejlesztési területtel érintett, annak szűkebb és tágabb környezetében lévő közúti és közösségi közlekedési kapcsolatok, útépítési és forgalomtechnikai beavatkozások vizsgálata - Masterplan elkészítése: a fejlesztéssel érintett terület vizsgálata, majd az Előzetes Tervezési Program alapján beépítési vizsgálat készítése, figyelembe véve a hatályos szabályozásokat, közvetlen környezetet, meglévő kapcsolatokat azzal, hogy Ajánlatadónak feladata szabályozási eszközök esetleges módosítására javaslatot tenni. - Költség- és időkalkuláció készítése: Ütemtervek készítése a Beruházás megvalósításához az előkészítéstől a megvalósításig. Az ütemtervi változatok meghatározzák a szükséges feladatokat, azok szükséges ütemezését, mérföldköveit és időben felmerülő költségeit. - Üzemeltetési és energiagazdálkodási koncepció és fenntartási és üzemeltetési modell készítése: a campusfejlesztés legfeljebb nettó 99.500 m2 megvalósítandó szintterületére, melyek során a működés/üzemelés szempontjait minimum 10 éves távlati modellben kell bemutatni. A kidolgozás során figyelembe kell venni a készülő Előzetes Tervezési Programot,. Ajánlatadó üzemeltetési és energiagazdálkodási koncepciót dolgoz ki, javaslatot tesz előzőek szempontjából alkalmazandó kialakításokra. Ajánlatadó mindezek figyelembevételével javaslatot tesz BREEAM minősítés szintjére. - A Beruházással érintett terület geodéziai valamint teljes körű építészeti felmérése: a terület és építményeinek felmérése és digitális rögzítése építészet, tartószerkezet és a főbb szakágak feltárás nélkül mérhető berendezéseinek, szerkezeteinek, szerelvényeinek ábrázolásával. Az elkészítendő épületfelméréseknek alkalmasnak kell lenniük bontási engedélyezési terv készítéshez. folytatás a II.2.4. pontban
Kbt. 148. § szerint A VI.3. pont folytatása: 14. Ajánlathoz csatolni kell az AT v az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő,kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát v a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát. Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazd szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában,melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is. 15. AK a Kbt. 35. § (8) bek.e alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a kbi eljárás eredményeként. 16. AK úgy rendelkezik, h a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. (Kbt. 81. § (4) bek) AK úgy rendelkezik,h az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. Így csak az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. (Kbt. 81. § (5) bek) 17. AK előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. vagy jpeg. formátumú fájlban nyújtsák be. 18. AK a jelen felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 19. AK azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az elj.iránti érdeklődését az elj.ra vonatkozóan jelezte. 20. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 21. Nyertes ATnek a szerz teljesítése alatt rendelkeznie kell - különösen a 3. félnek okozott károkkal szemben -mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió HUF/káresemény, és legalább 200 millió HUF/kárév. A biztosítás meglétének igazolását a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül igazolni szükséges. 22. AK tájékoztatja ajánlattevőket,h tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében AK tulajdonosa gondoskodik a 1597/2021 (VIII.16.) Korm.határozatnak megfelelő Támogatói okirat megkötéséről. A támogatói okirat elmaradását AK a Kbt.53.§ (5) bek alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre tekintettel a szerződésmegkötésére v teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.75.§(2) bek a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja. 23. Nyertes AT legkésőbb a szerződéskötés időpontjára és végig a szerződés teljesítése alatt rendelkeznie kell olyan legális (jogtiszta) projektmenedzsment szoftverrel, amely legalább az alábbi funkciókkal rendelkezik: a) Projekttervezés, b) Feladat ütemezése, c) Erőforrások és források kezelése, d) Gantt- és hálós diagramok létrehozása és kezelése, e) Bázistervek létrehozása, f) Szerződésmenedzsment, g) Projekt követés, h) Nyomon követés, i) Aktualizálás, j) Projekt jelentések, k) E-mail értesítések. 24. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződéskötésig bevezetett és arra jogosult (akkreditált) szervezet által tanúsított, MSZ EN ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer fennállásáról szóló igazolást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységek végzésére (beruházásszervezés-lebonyolítás), v a bevezetett minőségirányítási rendszer egyéb bizonyítékait (a bevezetett rendszert igazoló elfogadott minőségirányítási kézikönyvet) AK részére átadni, továbbá a szerződés teljesítésének időpontjáig fenntartani. 25. A kbi dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és vH-i rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni
II. Szakasz – Tervpályázat lebonyolítása és Tervező kiválasztása: - Közreműködés a tervpályázat lebonyolításában - A tervpályázati dokumentáció összeállítása, folyamatos közreműködés a tervpályázat során felmerülő Ajánlatkérői feladatokban, kötelezettségekben. - Közreműködés a tervpályázat útján kiválasztott Tervező részvételével lefolytatásra kerülő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás előkészítése során felmerülő Ajánlatkérői feladatokban, a műszaki leírás előkészítésében, az Ajánlatkérő műszaki támogatásában és a szerződéskötés során - Abban az esetben, ha a Beruházás valamely eleme vonatkozásában nem Tervpályázat alapján kerül sor tervezési szerződés megkötésére, Ajánlatadót az ezen Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során is közreműködik az előkészítés során felmerülő Ajánlatkérői feladatokban, a műszaki leírás előkészítésében, az Ajánlatkérő műszaki támogatásában és a szerződéskötés során. - A Tervezési szerződés megkötéséhez szükséges szakmai támogatás nyújtása Ajánlatkérő számára, dokumentumok/szerződésmellékletek elkészítése, szerződés szövegének véleményezése, tárgyaláson, egyeztetésen való részvétel, tervezői kérdések megválaszolásában való közreműködés. III- Szakasz - Tervezés menedzsment: Tervezési szakasz főbb feladatai: 1) Koncepcióterv (Vázlatterv), 2) Engedélyezési terv, 3) Kivitelezési terv tervezésének időtartama alatt - Ajánlatadó az Óbudai Egyetem Campus új épületegyüttesének tervezési szakaszának tervezésmenedzsmenttel kapcsolatos feladatai során megszervezi és bonyolítja a tervezési kooperációkat, hatósági és partneri egyeztetéseket. - Az Ajánlatkérő érdekeit képviselve a teljes tervezési folyamatot kontroll alatt tartja a Végleges Tervezési Program megvalósítása érdekében. - Ajánlatadó az egyes tervezési szakaszokhoz, a tervszállítások során teljeskörű tervvéleményezést ad, továbbá folyamatosan ügyel a költségkeret megtartására és a Végleges Tervezési Program betartására. - Ajánlatadó feladatát képezi a BIM alapú tervezés követelményrendszerének kidolgozása (Tervezőnek BIM rendszerben kell a tevékenységét végeznie, amihez a követelményrendszert Ajánlatadó állítja fel). - speciális, kockázatelemzésre alkalmas szoftverrel kockázatelemzés végzése - Ajánlatadó közreműködik a szakhatósági, és közmű engedélyek beszerzésében Tervvéleményezés: - Megbízott elvégzi minden tervezési fázis (Koncepcióterv, Engedélyezési Terv és Kiviteli Terv) tervdokumentációja esetén, minden szükséges, érintett szakági tervanyag tervvéleményezését. - Megbízott a dokumentációt jóváhagyásra Megbízó részére átadja, valamint intézkedik a tervdokumentáció javítása, kiegészítése érdekében. Tervkezeléssel kapcsolatos feladatok: - Megbízó a Tervező által leszállított tervek, dokumentációk, tervnyilvántartását ellenőrzi - Megbízott a tervezéssel összefüggő dokumentumokat (leszállított tervek, tervvéleményezések, ellenőrzések, tervelfogadások, tervátadás-átvételi jegyzőkönyvek, egyéb tervezés során keletkezett dokumentumok) – Megbízóval leegyeztetett mapparendszerben rendszerezi és kezeli). Fenntarthatósági minősítési szolgáltatások: - BREEAM Assessor (minősítő) és AP (szakértő) biztosítása, közreműködés az egyes tervezési fázisok támogatására. Ajánlatadó feladata a beruházás előkészítési fázisban a fenntarthatóság menedzsment koordinálása, nemzetközi zöld épületminősítés megszerzésének koordinálása. Költségszakértés, költségellenőrzési feladatok: - A forrásfelhasználás ütemezése és nyomon követése a Beruházás előkészítési feladatok tekintetében. A feladatellátás során folyamatosan végzett tevékenység. - A Beruházás ütemezésének feladatai, prognosztizált időbeli és térbeli ütemtervének folyamatos követése - Ajánlatadót a a végleges, elfogadott Kiviteli Tervek –alapján elvégzi a tételes költségvetési kiírás teljeskörűségének vizsgálatát, a tételek mennyiségének kontrollját, költségbecslést készít oly szinten, hogy az kellő megalapozása és alátámasztása legyen a későbbi kivitelezési költségek pontos (+/- 5%-os költségtartományú) meghatározásához A nyertes ajánlattevő részletes feladatmeghatározását a Műszaki leírás tartalmazza.


Winner: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Award value: 1472000000
Number of bids: 0