Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-08-16
Buyer: FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research GmbH: „Projekt FAIR“
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71300000 | 71321000: Heating and ventilation design services

Technical requirements: Projekt FAIR, Planungsleistungen „Techn. Ausrüstung“ Los 1 – Sanitärtechn.- u Feuerlöschanlagen, Los 2 – Wärmeversorgungs-, Kältetechnische und nutzungsspezifische Anlagen
Gegenstand des Auftrages sind Ingenieurleistungen nach HOAI (2013), § 55, Leistungen der Technischen Ausrüstung für die Bereiche Sanitärtechnische- und Feuerlöschanlagen (Anlagengruppen 1 und 7 nach § 53 HOAI) in Gebäudeteilen und in der nicht öffentlichen Erschließung im Rahmen der Vorbereitung der Realisierung und Realisierung des „Projektes FAIR“ über den zeitlichen und inhaltlichen Verlauf der Leistungsphase 5, Ausführungsplanung, der Leistungsphasen 6 und 7, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirken bei der Vergabe sowie Leistungsphase 8, Objektüberwachung – Bauüberwachung bis zur Leistungsphase 9, Objektbetreuung.
Zusätzlich umfasst der Auftrag die Planungsleistungen der vorgenannten Anlagengruppen der Leistungsphase 2-8, die sich aus den Anforderungen des bauzeitlichen Brandschutzes ergeben.
Projekt FAIR, Planungsleistungen Technische Ausrüstung, Los 1 – Sanitärtechn.- u Feuerlöschanlagen, Los 2 – Wärmeversorgungs-, Kältetechnische und nutzungsspezifische Anlagen
Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
2) Los 2: Wärmeversorgungsanlagen, kältetechnische Anlagen, technische Gase, Druckluft, Prozesskälte (Anl.-Gr. 2, 3 und 7).
Los 1, Nachtrag Nr. 14: Überarbeitung der Planungsunterlagen bezüglich zusätzlicher Löschwasser- und Entwässerungsleitungen im Gebäude H0705A (G004) gemäß Planungsänderungstestat (PÄT) 250
Es handelt sich um Planungsänderungen, die Leistungen bauen auf bereits von SJG und SES erbrachten Planungen auf. Der Vertrag mit SJG ist gekündigt, SES ist ab LPH 5 beauftragt, die betroffenen Anlagengruppen zu planen. Die Aufstellung des PÄT und die Erstellung der Deckblätter sind besondere Leistungen, die der AG bei SES beauftragt hat. Ab Grundlagenermittlung ist eine zusätzliche Planung (Einarbeitung von Bauauflagen) erforderlich, die nicht bei SES beauftragt ist. Die Einarbeitung der Bauauflagen in die Feinsprühlöschanlagenpläne in der LPH 5 und die damit zusammenhängende Erstellung der Deckblätter und die Koordination des PÄT 250 sind zusätzliche Leistungen. Der PÄT 250 wurde vom AG freigegeben, Teile der angebotenen Leistungen (Erstellung Deckblätter, Koordination PÄT 250) sind schon von SE
Leistungen können nicht ohne wesentlichen Nachteil vom Hauptauftrag getrennt werden, weil die Vergabe der zusätzlichen Leistungen an einen anderen Planer zusätzliche Schnittstellen und Einarbeitungsaufwände zur Folge hätte. Die Notwendigkeit der angebotenen Leistungen war bei Beauftragung durch den AG nicht vorhersehbar. Nach Abschluss der LPH 5 sind Planungsänderungen auf Grund von Behördenauflagen erforderlich. Die Leistungen bauen auf bereits von SES erbrachten Leistungen auf und sind eng an die vorangegangenen Leistungen von SES gekoppelt. Es handelt sich um die Planung einer Erweiterung einer von SES geplanten Anlage.


Winner: STEAG Energy Services GmbH