Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-06-22
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221119

Technical requirements: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Híd neve: Szendrőládi Bódva-híd Híd helye (útszám/szelvényszám//törzsszám): 27 / 15+418 // 1751
A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges átépítése, híd jobb oldalán provizórium terveztetésével és kivitelezésével együtt, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
Teljes felszerkezet csere, a meglévő alépítmények részleges átépítésével, szélesítésével, útcsatlakozások magassági korrekciója (az új vízügyi előírások miatt kb. 0,60 m-rel emelkedik a pályaszint). A tervezett híd a régi híd helyén, annak alépítményeit felhasználva készül. A felszerkezet a régivel azonos támaszközű monolit vasbeton lemezszerkezet.
- Alapozás: süllyesztett, Ø300 cm es kör alaprajzú, 15 cm falvastagságú vasbeton előregyártott egyedi kútalapok, a kéregelemek 50cm magasak.
- Felszerkezet: monolit vasbeton lemez, vastagsága a mélyvonalban 50cm, a tetőpontban 62cm. A pillérek fölött a vasbeton lemez kiékelt. A kiékelés 25cm magas lesz, a kiékelések hídtengely irányú hossza 2,80m.
- 45 m hosszú közúti provizórium tervezése, megépítése, 240 napon keresztül történő üzemeltetése, majd bontása
A nyertes ajánlattevő által végzendő tervezési feladatok (provizórium tervezése és a műszaki leírásban meghatározott kiegészítő tervezési feladatok) a 322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. b) pont körébe nem tartozó tervezési feladatok. A rendelkezésre álló terveken felül a Vállalkozónak el kell készítenie minden olyan tervet, amely a kivitelezéshez szükséges, különös tekintettel a kivitelezés ütemezésére vonatkozó tervekre, valamint a megvalósítás során a szerződésszerű teljesítés érdekében szükségessé váló tervekre.
A dokumentációban nem szereplő, később felmerülő érintettek megkeresése a Vállalkozó feladata. A meglévőkön túl felmerülő és szükséges, ill. esetlegesen lejárt érvényességű kezelői hozzájárulásokat (pl. vízügyi, természetvédelmi, közműkezelői, stb.) tehát a Vállalkozónak kell beszereznie.
Megrendelő a Szerződés XIV.1. pontjában foglaltak alapján 2021. május 26. napján írásban értesítette Vállalkozót a Szerződés 2021. május 27. napján bekövetkező hatálybalépéséről.
Felek a jelen szerződésmódosítás keretében is rögzítik, hogy a munkaterület kivitelezésre történő átadása 2021. június 04. napján megtörtént. A Szerződés teljesítési időtartama alatt Megrendelő összesen két alkalommal élt a Szerződés III.2. pontja szerinti felfüggesztéssel, melyek eredményeként a Szerződés III.2. pontja szerinti véghatáridő 2023. április 16. napjára esett. Ezen határidőt szem előtt tartva, Vállalkozó 2023. április 05. napján kelt tájékoztatásában 2023. április 15. napjára készre jelentett, mely alapján Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást 2023. április 25. napján megkezdték. A műszaki átadás-átvételi eljárást Felek 2023. május 24. napján sikeresen lezárták, amelyről szóló jegyzőkönyv rögzítette, hogy a Vállalkozó teljesítése megfelelt a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek, illetőleg a Szerződés műszaki-kivitelezési teljesítésére a Szerződés III.2. pont szerint, határidőben sor került.
Vállalkozó 2023. május 09. napján az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján és a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendeletben (a továbbiakban: ÉKM rend.) foglalt előírásokra tekintettel szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő felé a Korm. rendelet szerinti rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-os mértékének szerződésben történő érvényesíthetőségére és elszámolására vonatkozóan.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Híd neve: Szendrőládi Bódva-híd Híd helye (útszám/szelvényszám//törzsszám): 27 / 15+418 // 1751
A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges átépítése, híd jobb oldalán provizórium terveztetésével és kivitelezésével együtt, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
Teljes felszerkezet csere, a meglévő alépítmények részleges átépítésével, szélesítésével, útcsatlakozások magassági korrekciója (az új vízügyi előírások miatt kb. 0,60 m-rel emelkedik a pályaszint). A tervezett híd a régi híd helyén, annak alépítményeit felhasználva készül. A felszerkezet a régivel azonos támaszközű monolit vasbeton lemezszerkezet.
- Alapozás: süllyesztett, Ø300 cm es kör alaprajzú, 15 cm falvastagságú vasbeton előregyártott egyedi kútalapok, a kéregelemek 50cm magasak.


Winner: Egomax Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság