Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-25
Buyer: Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45260000 | 45261200

Technical requirements: Die Bieter sind aufgefordert, ein Angebot für die Dachdeckerarbeiten des Bauvorhabens Um- und Ausbau Wilhelm-Gentz-Grundschule inkl. Neubau einer Mehrzweckhalle abzugeben. Die Dachdeckerarbeiten umfassen ca. 2.608,8m² Dachabdichtungsmaßnahmen inkl. erforderlicher Dachdurchdringungen, davon ca. 577 m² Gründach, sowie Dachklempnerarbeiten und Sekurantensysteme.
Die untere Dachabdichtungsebene wird auf Betondecken der Schulgebäude (ANB + BST) und auf einer Holzkonstruktion des Sporthallendaches aufgebaut. Die Bauzeit orientiert sich am vorgegebenen Ablauf der Zimmererarbeiten. Bauseits wird ein an der Fassade umlaufendes Arbeitsgerüst der Gerüstgruppe 3 zur Verfügung gestellt. Hebezeuge, Arbeits- und Montagebühnen sowie eventuell notwendige Absturzsicherungen sind durch den Unternehmer eigenverantwortlich gemäß des geplanten Bauablaufs bereitzustellen.
Das Schulgebäude ist gegliedert in drei Teile, die dargestellten Abkürzungen werden im weiteren Text verwendet:
wurde um 1972 errichtet. Gebäudeteil Langtrakt BST wurde komplett entkernt und auf den Rohbau zurückgebaut.
Soweit der Bieter/ das interessierte Unternehmen Verstöße gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkennt, hat er sie unverzüglich d.h. ohne schuldhaftes Zögern gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber zu rügen. Sind Vergabeverstöße aufgrund der Bekanntmachung erkennbar, sind diese bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Angebotsabgabe zu rügen.
Teilt der öffentliche Auftraggeber dem interessierten Unternehmen/ Bieter mit, seiner Rüge nicht abhelfen zu wollen, muss der Nachprüfungsantrag innerhalb von 15 Tagen ab Eingang dieser "Nichtabhilfe-Mitteilung" eingereicht werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB)
Die Bieter sind aufgefordert, ein Angebot für die Dachdeckerarbeiten des Bauvorhabens Um- und Ausbau Wilhelm-Gentz-Grundschule inkl. Neubau einer Mehrzweckhalle abzugeben. Die Dachdeckerarbeiten umfassen ca. 2.608,8m² Dachabdichtungsmaßnahmen inkl. erforderlicher Dachdurchdringungen, davon ca. 577 m² Gründach, sowie Dachklempnerarbeiten und Sekurantensysteme.
Die untere Dachabdichtungsebene wird auf Betondecken der Schulgebäude (ANB + BST) und auf einer Holzkonstruktion des Sporthallendaches aufgebaut. Die Bauzeit orientiert sich am vorgegebenen Ablauf der Zimmererarbeiten. Bauseits wird ein an der Fassade umlaufendes Arbeitsgerüst der Gerüstgruppe 3 zur Verfügung gestellt. Hebezeuge, Arbeits- und Montagebühnen sowie eventuell notwendige Absturzsicherungen sind durch den Unternehmer eigenverantwortlich gemäß des geplanten Bauablaufs bereitzustellen.
Das Schulgebäude ist gegliedert in drei Teile, die dargestellten Abkürzungen werden im weiteren Text verwendet:
wurde um 1972 errichtet. Gebäudeteil Langtrakt BST wurde komplett entkernt und auf den Rohbau zurückgebaut.
67 m²: Zulageposition für Reinigung vorhandene Bestandsabdichtung im Wasserstrahlhochdruckverfahren und Verklebung Dämmplatten
Pos. 27.01: Dachrand inkl. Dämmung muss zur Sicherstellung des Bauablaufs in 19. KW hergestellt werden und es ist ein erhöhter Aufbau der Betonattika notwendig
Pos. 27.02: alte Kellerwandabdichtung mit alter Teerabdichtung war vorab nicht absehbar, besondere Vorbehandlung und geänderte Verklebung notwendig
Pos. 27.03: Mehraufwendungen zur Ausbildung Randbereiche Dachrinne zu Attika, Abstimmung der Sonderlösung Ecke konnte erst nach Abstimmung mit Zimmerer planerisch gelöst werden


Winner: Bauring Hochbau GmbH