Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-12-20
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
Contract type: Works
CPV classification: 45233110
Estimated value:  CZK

Technical requirements: Předmětem zakázky je realizace stavby dálničního úseku D35 Janov – Opatovec dle projektové dokumentace zpracované společností Pragoprojekt, a.s.. Tento úsek prochází přes katastrální území Janov u Litomyšle, Čistá u Litomyšle, Mikuleč, Opatovec a Moravský Lačnov. Začátek stavby navazuje provizorním napojením na stávající silnici I/35 za městem Litomyšl a končí v prostoru obce Opatovec, kde navazuje na probíhající stavbu I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov. Na tento úsek budou následně navazovat úseky D35 Litomyšl – Janov a D35 Opatovec - Staré Město. Celková délka stavby je 11,647 km. Kategorie dálnice je navržena v kategorii R25,5/120 odpovídající dle nové ČSN 73 6101 kategorii D26/130 s rozšířením SDP na 3,50m. Trasa dálnice kříží v 73,8 km u Opatovce železniční trať Brno - Česká Třebová, toto křížení je řešeno v rámci probíhající stavby železničního mostu D35 Janov – Opatovec, I. etapa. Součástí trasy je jedna mimoúrovňová křižovatka Opatovec v km 74,120, kde se připojuje na silnice I/35 a I/43. Tvar křižovatky je osmičkový se dvěma vratnými větvemi. Celkem je na tomto úseku 6 mostních objektů na D35. Nejvýznamnější z nich je SO 08-205 o délce 434,15 m, který přemosťuje stávající komunikaci I/35 a Mikulečský potok. Ostatních mostních objektů je celkem 7, z toho 4 nadjezdy nad D35, 2 ekodukty a 1 most na silnici I/43 přes vodoteč. Součástí stavby je také 6 protihlukových stěn. Dále jsou součástí stavby přeložky silnic, polní cesty, hospodářské sjezdy, provizorní komunikace, dešťová kanalizace a přeložky vodovodu a plynovodu.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny
Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) vznikla na stavebním objektu (dále jen „SO“) 08-434 Přeložka kabelu vodovodního řadu km 66,6 až 66,95 a týká se prodloužení výkopů a nutnosti provedení protlaků.
Skutečnost č. 1 – prodloužení výkopů
Dle Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) měl být stávající napájecí kabel CYKY 4Bx6 mm2 přiložený k vodovodnímu řádu křižujícímu projektovanou vozovku, přeloženy současně s vodovodním řádem (opět do souběhu s vodovodním řádem).
Předložka byla v PDPS uvažována v délce 465 m.
Po zahájení výkopu kynety ve vytyčené trase byla po 24 metrech provedeného výkopu nalezena trasa optické sítě CETIN. Tento optický kabel je nově položený a je v provozu.
Zhotovitel výše popsanou Skutečnost č. 1 oznámil korespondencí Oznámení, Včasné upozornění a Žádost o pokyn Správce stavby. Dopis ze dne 02.11.2023 je součástí příloh této ZBV.
Po prověření PDPS a skutečného stavu na staveništi vydal Správce stavby dne 15.11.2024 Pokyn k Variaci, kdy Zhotovitel měl realizaci stavebních prací na uvedeném SO přizpůsobit skutečné poloze stávajícího kabelového vedení CETIN, a to za dodržení všech platných technických předpisů. Tato korespondence je rovněž součástí příloh této ZBV. Zhotovitel tedy na základě výše uvedeného provedl realizaci stavebních prací v souladu s Pokynem Správce stavby, čímž došlo k prodloužení výkopu o 11 m. Grafické zobrazení kabelového vedení na SO 434 je patrné z přílohy.
Tato skutečnost má dopad do soupisu prací stavby, kdy dochází k nárůstu množství u položek č. 13273, č. 13273.1, č. 17411, č. 17481, č. 702312, č. 702332 a č. 742H12.
Skutečnost č. 2 – protlaky
Původní PDPS uvažovala s překopy stávající komunikace mezi km 66,600 – 66,700 a mezi km 66,900 – 67,000. Navržené technické řešení je však v kolizi s funkční stávající komunikací I/35 a je nutné provést řízený protlak pod stávající komunikací I/35.
Zhotovitel výše popsanou Skutečnost č. 2 oznámil korespondencí Oznámení, Včasné upozornění a Žádost o pokyn Správce stavby. Dopis ze dne 15.01.2024 je součástí příloh této ZBV.
Zhotovitel provedl na SO 434 místo dvou uvažovaných překopů komunikace I/35 dva řízené protlaky pod komunikací I/35, tak aby nebyl omezen provoz na zmíněné páteřní komunikaci.
Po prověření PDPS a skutečného stavu na staveništi vydal Správce stavby dne 19.01.2024 Pokyn k Variaci k výše popsaným protlakům. Tato korespondence je rovněž součástí příloh této ZBV.
Tato skutečnost má dopad do soupisu prací stavby, kdy dochází k nárůstu množství u položek č. 13273 a č. 17411. Změnový rozpočet od společnosti REBUT s.r.o. a Protokol o skutečném provedení prostupu ze dne 25.01.2024 je součástí příloh.
Zároveň došlo ke vzniku nové položky související s protlačováním č. 14173.N.


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 2562018996.69