Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-02
Buyer: Община Варна
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71530000: Construction consultancy services

Technical requirements: Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за нуждите на община Варна
Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, проверка на количествени сметки към инвестиционен проект, изготвяне на технически
При изпълнение на поръчката следва да се извърши „упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, проверка на количествени сметки към инвестиционен проект, изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. — строежи с екзекутивно заснемане в минимален обхват: за установяване действителните технически характеристики на строежа за обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна“
Упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, вкл. изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, проверка на количествени сметки към инвестиционен проект, изготвяне на технически
Поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди на етап провеждане на вътрешен конкурентен избор и сключване на договор за изпълнение, а именно: сключен договор, касаещ строителството на част от обекта, който е със срок на изпълнение 12 месеца от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка и е до датата на подписване на констативен акт обр. 15:
Чл. 3 (1) Договорът влиза в сила на датата, на която изпълнителят получи възлагателно писмо от страна на възложителя, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но не по-късно от 31.12.2020 г., считано от датата на сключването на настоящия договор.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши „упражняване на строителен надзор съгласно ЗУТ, вкл.  изготвяне на окончателен доклад съгласно чл.  168, ал. 6 от ЗУТ, проверка на количествени сметки към инвестиционен проект, изготвяне на технически паспорт на нови строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г., изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствието на инвестиционни проекти съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, обследване и изготвяне на технически паспорт на съществуващи строежи съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г. — строежи с екзекутивно заснемане в минимален обхват: за установяване действителните технически характеристики на строежа за обект „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна“
Чл. 3 (1) Договорът влиза в сила на датата, на която изпълнителят получи възлагателно писмо от страна на възложителя, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но не по-късно от 31.12.2019 г., със следните мотиви:
Поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди на етап провеждане на вътрешен конкурентен избор и сключване на договор за изпълнение, а именно: удължения срок за изпълнение на строежа съгласно договор, касаещ строителството на обекта и последващи действия по осъществяване на строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация.
Поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди на етап провеждане на вътрешен конкурентен избор и сключване на договор за изпълнение, а именно: сключен договор № Д19001444ВН/30.07.2019 г. с предмет „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район „Приморски“, район „Одесос“, район „Младост“, гр. Варна, подобект: от км 2+924 до км 3+000“, касаещ строителството на част от обекта, който е със срок на изпълнение 12 месеца от датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка и е до датата на подписване на констативен акт обр.  15.  на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП:
Чл. 3 (1) Договорът влиза в сила на датата, на която изпълнителят получи възлагателно писмо от страна на възложителя, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но не по-късно от 30.06.2021 г.


Winner: „СС-Консулт“ ЕООД