Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-25
Buyer: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252127 | 45252200

Technical requirements: Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0010/16 Projektu „Czysta Odra w Szczecinie” wraz z Aneksem nr 1, 2 i 3 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zmiany zostały wprowadzone na podstawie paragrafu 18 ust. 1 w zw. z ust. 2 lit  i) w zw. z ust. 3 umowy nr UG/EKO/2020/Zdroje z dnia 7 lipca 2020 r. oraz na podstawie paragrafu 18 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5 w zw. z ust. 3 umowy nr UG/EKO/2020/Zdroje w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Zmiany dotyczą wydłużenia terminu zakończenia prac przewidzianych umową do dnia 30 czerwca 2022r., w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych wymienionych w protokołach konieczności wyszczególnionych w preambule aneksu.
Zmiany dotyczą podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót dodatkowych o łącznej wysokości 975 264,67 zł netto, w konsekwencji wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 31 304 127,22 zł netto.  Okoliczności opisane w protokołach konieczności, spowodowały że zasadna okazała się zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy poprzez podpisanie przez strony aneksu nr 3 do umowy.
Zamawiający zawarł aneks nr 1 - w którym zmiany dotyczyły podwyższenia wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych i zamiennych o łączną wysokość 384 036,87 zł netto oraz obniżenia wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 135 174,32 zł netto, w konsekwencji wynagrodzenie wykonawcy wynosiło: 30 328 862,55 zł netto. Strony umowy podpisały protokoły konieczności w przedmiocie zgłoszenia robót dodatkowych oraz robót zaniechanych. Ponadto okazało się, że  istnieje rozbieżność pomiędzy składowymi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Okoliczności opisane w protokołach konieczności, spowodowały że zasadna okazała się zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy poprzez podpisanie przez strony aneksu nr 1 do umowy.
Zamawiający zawarł aneks nr 2 - w którym zmiana dotyczyła zmiany przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która ma zastosowanie do niniejszego zamówienia zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególnościdotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


Winner: EKO-MTK Sp. z o.o.