Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-02-01
Buyer: Město Litoměřice
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Rekonstrukce a modernizace uličního prostoru ulice Palachova v Litoměřicích, včetně navazujícího prostoru, s cílem zvýšení bezpečnosti dopravy. Jedná se zejména o vybudování bezbariérových chodníků, bezpečných přechodů pro chodce, veřejného osvětlení, světelného signalizačního zařízení a dopravního značení. Podrobněji viz oznámení o zakázce a zadávací dokumentace.
Info k IROP: prioritní osa PO 1: konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, investiční priorita IP 7c: Rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Změna spočívající ve vícepracích podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.: 1) Bourání betonů – projektant před zahájením projekčních prací provedl zevrubné prohlídky místa stavby za účelem zjištění viditelných poruch a kopané sondy podkladních vrstev na vybraných místech. Z provedených sond vyplynulo, že se pod asfaltovým krytem nachází pouze štěrky s kamennou zádlažbou/divočinou. Projektant proto předpokládal stejné složení v celé ploše stavby. Po odstranění stávající asfaltové vrstvy chodníku v ul. Křižíkova byla oproti předpokládané vrstvě zjištěna betonová vrstva z prostého betonu o proměnné mocnosti 200–300 mm. S ohledem na nutné uložení nové dlažby do vrstvy ŠD a respektování výšek stávajících vstupů do domů a sklepních okének přilehlé zástavby bylo proto nutné tuto vrstvu odstranit. 2) Sanace základové spáry na základě výsledku statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, které prokázaly neúnosné podloží – byly provedeny úpravy za účelem získání požadované únosnosti pláně a podkladních vrstev (prohlídky viz výše neprokázaly poruchy s podezřením na nutné sanace) – vytěžení stávající zemní pláně v mocnosti cca 500 mm, pokládky geotextilie a následné zřízení vrstvy ŠD.
Změna spočívající ve vícepracích podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v ceně 790 779,86 CZK bez DPH (změna provedena dodatkem č. 5 ke smlouvě): 1) Bourání betonů – projektant před zahájením projekčních prací provedl zevrubné prohlídky místa stavby za účelem zjištění viditelných poruch a kopané sondy podkladních vrstev na vybraných místech. Z provedených sond vyplynulo, že se pod asfaltovým krytem nachází pouze štěrky s kamennou zádlažbou/divočinou. Projektant proto předpokládal stejné složení v celé ploše stavby. Po odstranění stávající asfaltové vrstvy chodníku v ul. Křižíkova byla oproti předpokládané vrstvě zjištěna betonová vrstva z prostého betonu o proměnné mocnosti 200–300 mm. S ohledem na nutné uložení nové dlažby do vrstvy ŠD a respektování výšek stávajících vstupů do domů a sklepních okének přilehlé zástavby bylo proto nutné tuto vrstvu odstranit. 2) Sanace základové spáry na základě výsledku statických zatěžovacích zkoušek na zemní pláni, které prokázaly neúnosné podloží – byly provedeny úpravy za účelem získání požadované únosnosti pláně a podkladních vrstev (prohlídky viz výše neprokázaly poruchy s podezřením na nutné sanace) – vytěžení stávající zemní pláně v mocnosti cca 500 mm, pokládky geotextilie a následné zřízení vrstvy ŠD.
Poznámka 1: Dodatkem č. 5 ke smlouvě byla provedena též změna spočívající v méněpracích v ceně -15 840 CZK bez DPH. V čl. VII.2.3) v části "Celková hodnota zakázky po provedení změn" je pak v této souvislosti uvedena hodnota zakázky po započtení víceprací a méněprací provedených dodatkem č. 5. V čl. VII.2.3) v části "Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami" je uvedena hodnota zakázky platná dle dodatkem č. 4 smlouvy, přičemž dodatkem č. 4 byly sjednány vícepráce v ceně 469 818,47 CZK bez DPH (pouze dle ust. § 222 odst. 4 zákona) a méněpráce v ceně - 375 251,93 CZK bez DPH.


Winner: Eurovia CS, a.s.