Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-29
Buyer: Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233120: Road construction works | 45233128: Roundabout construction work | 45233140: Roadway works | 45235111

Technical requirements: 2. A mellékelt kiviteli tervek alapján az alábbi főbb tervezett kivitelezési feladatok és tervezett mennyiségek
12 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, lehorgonyzó szerkezettel, alapozással (alaprajzon jelölt helyen földeléssel is),,kábel fogadó szerelvénnyel, NYY-J 3×2,5 vezetékezéssel
53klt 8 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, LCS-3/30-24/4 alapozással és földeléssel, kiegészítő földmunkával szerelési anyagokkal kompletten
A kivitelezés végső határideje: a szerződés aláírásától számított 210. (kétszáztizedik) naptári nap. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren körforgalom kivitelezése a T2 terminál közelében és ahhoz kapcsolódó munkálatok, ide értve egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése.
2. A mellékelt kiviteli tervek alapján az alábbi főbb tervezett kivitelezési feladatok és tervezett mennyiségek
12 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, lehorgonyzó szerkezettel, alapozással (alaprajzon jelölt helyen földeléssel is),,kábel fogadó szerelvénnyel, NYY-J 3×2,5 vezetékezéssel
53klt 8 m magas kúpos körkeresztmetszetű talpas oszlop, LCS-3/30-24/4 alapozással és földeléssel, kiegészítő földmunkával szerelési anyagokkal kompletten
A kivitelezés végső határideje: a szerződés aláírásától számított 210. (kétszáztizedik) naptári nap. Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren körforgalom kivitelezése a T2 terminál közelében és ahhoz kapcsolódó munkálatok, ide értve egyes engedélyezési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentációk elkészítése.
Szerződés 6.1. pontjában rögzített teljesítési határidőt (a 6.1 pont első mondatát) a következők szerint módosítják:
Szerződés 8.1 d) és e) pontjában megjelölt fizetési ütemezés megosztása szükséges, amely alapján a következők szerint módosítják a szerződés irányadó rendelkezéseit.
Új, módosított 8.1. d) pont: „3. részszámla: Vállalkozó a harmadik részszámlát a kivitelezési munkák 70 %-ának teljesítését követően állíthatja ki a - Tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - Díj 30 %-ának megfelelő összegről”
A módosítás eredményeként a teljesítésre rendelkezésre álló időtartam nem változik, kizárólag a teljesítés tényleges véghatárideje, amely az előre nem látható okból bekövetkező tervezési munka időtartamával meghosszabbodik.
Szerződés megkötését követően a beruházás tárgyát képező T2 körforgalom egyik kapcsolódó útja mellett létesítettek egy autómegosztós parkolót. A tervezett út helyenként 14-20 cm szintkülönbséggel kerülne megvalósításra. A telepített MOL Limo parkoló miatt át kell terveztetni a szerződés tárgyát képező utat. A módosítást szükségessé tevő, előre nem látható körülmény az ajánlatkérőn kívül álló objektív körülmény, a módosítás szükségessége nem a Megrendelői igény megváltozásából fakad, arra kizárólag a parkoló létesítését követően lehetett következtetni.Tekintettel arra, hogy kizárólag az áttervezési feladatok elvégzését, az új tervek leszállítását követően kerülhet sor az érintett szakasz megépítésére, valamint arra, hogy a (többek között mélyépítési) feladatok ellátását a téli időjárási körülmények következtében bekövetkező talajmenti fagyok megakadályozzák, illetve kizárnak a Szerződés 6.1. pontja szerinti határidő nem tartható.


Winner: ÁR-LA MAGYARORSZÁG Korlátolt Felelősségű Társaság