Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-24
Buyer: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Country: SI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71500000 | 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta: »Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica - Rodik«
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«.
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu na vodovodu na odseku Sekundarni vodovod Vareje  Vatovlje.
Zaradi podaljšanje rokov za izvedbo izvajalcem gradnje na projektu, je skladno z določbami osnovne pogodbe potrebno tudi podaljšanje rokov za izvedbo storitev strokovnega nadzora, ki so soodvisno povezani z izvedbenim rokom izvajalca gradnje pri projektu »Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica - Rodik«. Rok za izvedbo izvajalcem gradnje se je podaljšal do 30. 4. 2023 kar pomeni, da je potrebno izvajalcu storitev nadzora rok podaljšati do 30. 4. 2025 (rok za reklamacijo napak (365  dni) in dodatni rok podaljšane garancije (365 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje). Posledica podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo storitev po osnovni pogodbi nadalje pomeni tudi povečanje obsega storitev izvajalca oziroma naročilo dodatnih storitev za obdobje, ki presega veljavnost osnovne pogodbe. V zvezi z izvedbo dodatnih storitev (oziroma povečanja obsega storitev) po osnovni pogodbi je izvajalec na naslov naročnika posredoval tudi ustrezen zahtevek za dodatna dela (storitve), v katerem je vrednost dodatnih storitev tudi finančno ovrednotil. Naročnik prejet zahtevek obravnaval in po obravnavi ugotovil, da je zahtevek utemeljen, izvajalec pa upravičen do plačila dodatnih storitev skladno z zahtevkom. Nova pogodbena vrednost tako znaša 22.230,00 EUR brez DDV.
Zaradi podaljšanje rokov za izvedbo izvajalcem gradnje, je skladno z določbami osnovne pogodbe potrebno tudi podaljšanje rokov za izvedbo storitev strokovnega nadzora. Rok za izvedbo izvajalcem gradnje se je podaljšal do 30. 4. 2023 kar pomeni, da je potrebno izvajalcu storitev nadzora rok podaljšati do 30. 4. 2025 (od tega rok za reklamacijo napak (365  dni) in dodatni rok podaljšane garancije (365 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje). Posledica podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo storitev po osnovni pogodbi nadalje pomeni povečanje obsega storitev izvajalca oziroma naročilo dodatnih storitev za obdobje, ki presega veljavnost osnovne pogodbe. V zvezi z izvedbo dodatnih storitev (oziroma povečanja obsega storitev) po osnovni pogodbi je izvajalec na naslov naročnika posredoval tudi ustrezen zahtevek za dodatna dela, za katerega je naročnik ugotovil, da je v celoti utemeljen.


Winner: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje