Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-13
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do rozbud. węzła DK81 z DK86 – etap I–w ramach zad. inw.: Rozbudowa DK nr 81 od węzła autostr. A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Kr.
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk. robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki, budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud. przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina, budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzoru przyrodniczego.
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk. robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki, budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud. przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina, budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzoru przyrodniczego.
14.8.2020 Aneksem nr 5/20 dokonano zmian umowy podstawowej IN/49/18 z 30.4.2018 poprzez wprowadzenie I:
a) wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod konstrukcję nawierzchni jezdni zachodniej ul. Pszczyńskiej. 31.3.2020 została sporządzona notatka z udziałem przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy, w której stwierdzono występowanie w wykopie pod konstrukcję jedni zachodniej DK 86 gruntów słabonośnych i organicznych. Wymiana tych gruntów jest konieczna, celem osiągnięcia odpowiednich, docelowych parametrów jezdni oraz stanowi niezbędne do wykonania dodatkowe prace, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu gruntowym Łącznicy I. 20.5.2020 została sporządzona notatka z udziałem przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy, w której stwierdzono występowanie w podłożu gruntowym w ul.73-go Pułku Piechoty oraz na Łącznicy I gruntów słabonośnych i organicznych. Wymiana tych gruntów jest konieczna celem osiągnięcia odpowiednich, docelowych parametrów jezdni oraz stanowi niezbędne do wykonania dodatkowe prace, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
c) wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod w ul. 73-go Pułku Piechoty oraz na Łącznicy D. 26.6.2020 została sporządzona notatka z udziałem przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy, w której stwierdzono występowanie w podłożu gruntowym w ul. 73-go Pułku Piechoty oraz na Łącznicy D gruntów słabonośnych i organicznych. Wymiana tych gruntów jest konieczna celem osiągnięcia odpowiednich, docelowych parametrów jezdni oraz stanowi niezbędne do wykonania dodatkowe prace, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
d) wykonania robót dodatkowych w zakresie rozbiórki warstwy istniejącej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem zlokalizowanej na jezdni zachodniej ul. Pszczyńskiej. Wykonawca podczas realizacji prac rozbiórkowych konstrukcji drogowych stwierdził występowanie warstwy podbudowy stablilizowanej spoiwem wymagającej skucia z użyciem młota wyburzeniowego.


Winner: Konsorcjum Firm: Lider NDI S.A.