Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-16
Buyer: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111230 | 45111290 | 45111291 | 45112300 | 45112310

Technical requirements: Sopron, a Fertő tavi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166; Sopron 01167.
- Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 163 067 m3, ebből:
A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.
Sopron, a Fertő tavi vízitelep területe: Sopron 01164/9; Sopron 01164/10; Sopron 01164/13; Sopron 01164/14; Sopron 01164/15; Sopron 01164/16; 01164/17; Sopron 01164/18; Sopron 01166; Sopron 01167.
- Száraz kotrási technológiával mederkotrás keretében kitermelendő összes anyagmennyiség: 163 067 m3, ebből:
A nyertes ajánlattevő feladata a csatolt szerződéstervezet szerint az alábbi dokumentumok elkészítése:
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: a beruházás komplexitása, a projekt egymásra épülő egymással összefüggő elemei, organizációban nem választhatóak el egymástól. Továbbá a terület speciális környezetvédelmi és természetvédelmi érintettségére tekintettel a környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés végett a kivitelezés során figyelembe kell venni a helyi élővilág vegetációs és költési időszakát és csak a vegetációs, illetve költési időszak bizonyos részében lehetséges a területen előkészítő, illetve kivitelezési munka. Erre tekintettel a kivitelezési munka egységes kezelése szükséges, azok részekre bontása nem lehetséges.
1.2. Felek ezúton rögzítik, hogy azon Munkákat, amiket a jelen Megállapodás és a Felek közös megegyezése alapján a Vállalkozó nem végez el, illetve a Szerződés eredeti műszaki tartalmában nem szereplő Vállalkozó által elvégzett Pótmunkákat, és közmű póttételeket, továbbá a Megrendelő részére átadásra kerülő anyagok felsorolását és ezek költségvetését valamint a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítása miatt felmerülő többlet organizációs költségeit a jelen Megállapodás 1. sz mellékleteként csatolt dokumentumban tételesen rögzítik. A Szerződés alapján megvalósított Munkák tekintetében a Szerződés rendelkezései szerint Műszaki Átadás- Átvételi Eljárás kerül lefolytatásra. Megrendelő a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás során kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a Szerződésben szereplő létesítmények, mivel azok megvalósítása nem teljeskörűen történt, rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem, illetve korlátozottan alkalmas, Használatbavételi Engedély kiadását akadályozó hiányosságok fennállnak. Ezen kijelentését a Megrendelő a jelen Megállapodás aláírásával megerősíti.
1.3. Felek rögzítik, hogy a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás lefolytatását követően a Vállalkozó a Szerződés 20.7. pontja szerint a kivitelezési Munkákat befejezi és a Munkaterületet a Megrendelő részére birtokba visszabocsátja. A Munkaterület birtokbaadási jegyzőkönyve a jelen Megállapodás 2. sz. mellékletét képezi. Vállalkozó tájékoztatta a Megrendelőt, hogy bizonyos berendezési, felszerelési tárgyakat és építőanyagot már oly módon rendelt meg, hogy a megrendeléstől való elállásra nincs lehetősége. Ezen ingóságok tekintetében a Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó azokat 2022. december 15. napig a Munkaterületre szállíttatja és azokról a Felek tételes jegyzőkönyvet vesznek fel. Ezen ingóságok tekintetében a Vállalkozó tulajdonjogát Ptk. 6:247. § (5) szakaszára tekintettel a birtokbaadásra vonatkozó jegyzőkönyv aláírását az ellenérték megfizetését követően ruházza a Megrendelőre. A Munkaterület a Megrendelő részére történő birtokbaadására és a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás lezárására legkésőbb 2022. december 15. napon kerül sor. Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy jelen Megállapodás keretében be nem épített ingóságok is átadásra kerülnek, a Vállalkozó a jelen Megállapodás és a Szerződés szerint őt megillető Vállalkozói Díj tekintetében a számlán az elvégzett munkát és az anyagköltséget külön tünteti fel.
1.4. Felek rögzítik, hogy a megvalósult Munkák tekintetében a Vállalkozó által szolgáltatandó Minősítési Dokumentációt, Megvalósulási Dokumentációt, Megvalósulási Tervet és (amennyiben ilyenek vannak) üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, valamint a Záró Dokumentációt a Vállalkozó a Műszaki Átadás-Átvételi eljárás lezárásáig készít el és ad át a Megrendelő részére. Ezen határidőre továbbá a Vállalkozó előkészíti az ingóságok tárolására is alkalmas organizációs területet.
1.5. Felek ezúton rögzítik, hogy a jelen Megállapodásra tekintettel az 1. sz. mellékletben megjelölt és kimunkált munkanem összesítőre tekintettel a Vállalkozói Díj nettó 8 587 827 377,- Ft + ÁFA, azaz nyolcmilliárd-ötszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázhuszonhétezer-háromszázhetvenhét forint plusz ÁFA összegre módosul.
1.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 14.4 pontja szerinti Jótállás és Szavatosság időtartama a lezárt Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás napjával, azaz napon kezdődik. A jótállási kötelezettséget a Vállalkozót az elvégzett Munkák tekintetében terheli, az 1.3 pont szerinti átadásra kerülő ingóságok tekintetében a Vállalkozót jótállási kötelezettség nem, csak szavatossági kötelezettség terheli, a terület birtokba adásának napjától kezdődően. Az elvégzett nettó 7 938 419 721,- Ft értékű munkákra vonatkozóan Szerződés 17.3.1 bekezdése szerinti Jótállási Biztosítékot a Megrendelő az 1.3 pont szerinti Műszaki Átadás-Átvételi eljárás lezárásakor adja át a Megrendelő részére, aki ennek ellenében köteles részére a Teljesítési Biztosítékot visszaadni.
1.7. A Szerződésben és a jelen Megállapodásban hivatkozott Műszaki Átadás-Átvétel tekintetében a Felek rögzítik, hogy az Előzményekben megjelölt körülmények és az elmaradó Munkák természete miatt a Műszaki Átadás-Átvétel nem a Szerződés, illetve a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti Műszaki Átadás-Átvételnek minősül, mivel az elmaradó Munkákra tekintettel a Műszaki Átadás-Átvétel célja nem annak ellenőrzése, hogy a Szerződés szerinti építési tevékenység a Szerződésben és jogszabályban előírtak alapján, a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult-e. A Műszaki Átadás-Átvétel célja a Felek egyező szándéka szerint annak dokumentálása, hogy a Szerződés alapján megvalósított Munkák a Szerződés szerinti tartalommal úgy valósultak meg, hogy azok a rendeltetésüknek megfelelő továbbépítés céljaira alkalmasak-e és erre tekintettel a Megrendelő azokat a Vállalkozótól átveszi és a Munkaterülettel kapcsolatos kárveszély a Megrendelőre visszaszáll. Ennek megfelelően a Szerződés vonatkozó rendelkezései, különösen annak az 5.2. és 5.3. pontjaiban foglalt követelmények ezen korlátozás figyelembevételével kerültek értelmezésre. A Szerződés 5.4. pont szerinti teljesítése a Műszaki Átadás-Átvételi jegyzőkönyv aláírásával, valamint az 1.4 pontban megjelölt dokumentumok megrendelői átvételével az eredeti Szerződés szerint elvégzett Munkák tekintetében megvalósul, Mérnök a fentiek sikeres lefolytatása esetén jogosult kibocsátani az Átadás-átvételi Igazolást. A teljesítés a jelen Megállapodás 1.3. bekezdésében megjelölt tételek tekintetében az ott megjelöltek szerinti birtokbaadási jegyzőkönyv felvételével valósul meg, mely alapján Megrendelő a Mérnök írásbeli javaslata esetén kiadja a Befejezési Igazolást.
A Szerződés szerint a Befejezési Határidő a munkaterület átadásától számított tizenhat (16) hónap, azaz 2022. május 2. napja. Mivel a Szerződés teljesítését több, a Vállalkozótól független és a Felek által előre nem látható ok akadályozza, Vállalkozó a Mérnöknek megküldött 2021. október 20. napján kelt, MÉ-MMZ/Ált/2021/00136. ikt.sz. „Kivitelezési munkák akadályoztatása” tárgyú levelében a Szerződés alapján az értesítési kötelezettsége szerint eljárva akadályoztatást jelentett be, majd 2022. január 24. napján benyújtotta a Mérnöknek az „Egyes létesítmény elemek kivitelezése és a magasépítési fejlesztési ütem összefüggései miatti teljesítési akadály és késedelem” tárgyú AK-1/20211022. számú vállalkozói akadályoztatását. Vállalkozó a részletesen kimunkált alátámasztott akadályközlésében leírta, hogy tekintettel arra, hogy a Felek a Szerződést oszthatatlan szolgáltatásként határozták meg, így a Szerződés új módosított Befejezési Határideje a fenti akadályoztatások utolsó elemének elhárultát, azaz az (E) pontban megjelölt létesítmények megvalósítására vonatkozó bázisütemtervének ismeretében és annak jóváhagyását követően határozható csak meg, továbbá azt, hogy Vállalkozó érvényesíteni kívánja a megvalósítás időtartamának meghosszabbításából eredő költségeit is, amely a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlatában szereplő organizációs költség 1 hónapra vonatkozó összegének (nettó 13 575 937,- Ft / hó) időarányos része.


Winner: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság