Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-31
Buyer: JUDETUL VALCEA
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Achiziția publică de lucrări din cadrul proiectului “ Modernizare DJ 678 Limita județului Olt – Drăgoești - Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Brătia –Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza - Budești (DN7-E81)”
Drumul judeţean 678 are o  o lungime totală de  38,554 km,  pornește de la limita cu județul Olt, parcurge comunele Drăgoești, Olanu, Galicea, Budești, unde se intersectează cu DN 7 (E81) care face parte din rețeaua trans-europeană de transport, respectiv TEN-T Core E81 (DN7).
-Beneficiarul  va acorda plăți in avans, în conformitate cu prevederile legislative în domeniu și în condițiile prevederilor contractuale (Clauza 46 - Plata în avans din Acordul contractual și Condițiile generale). Valoarea fiecărei transe din plățile în avans: 15% din valoarea plăților (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și in vigoare la momentul respectiv. Efectuarea plăţii în avans va fi condiţionată de existenţa unei Garanţii de Bună Execuţie valide, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie] și de existenţa unei garanţii de returnare a avansului în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. din Conditii generale. Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere.
Proiectul a obținut finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6, Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanța regională, Prioritatea de investiție 6.1- Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare  la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. CJ  Vâlcea  a semnat în data... detalii pe www.e-licitatie.ro
Achiziția publică de lucrări din cadrul proiectului “Modernizare DJ 678 Limita județului Olt – Drăgoești - Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Brătia –Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza - Budești (DN7-E81)”
In urma evaluarii ofertelor, oferta stabilita ca fiind câstigatoare este oferta care întruneste cel mai mare punctaj. Daca in urma evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai mare punctaj aferent factorului de evaluare "Pretul ofertei". Daca si pentru factorul de evaluare „Pretul ofertei” doua sau mai multe oferte intrunesc acelasi punctaj, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica, se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor autorității contractante. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin (1) art. 136 din Normele aporobate prin HG nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi încarcate în SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servici.
Autoritatea contractantă va acorda un avans de 15% din valoarea contractului, în conformitate cu prevederile legislative în domeniu și în condițiile contractuale (Clauza 46 – Plata în avans) .
Ajustarea preţurilor: Conform subclauzei 48.5 din Condiții generale formula aplicabilă va fi:  An = av + (1-av) * In/Io,
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente);
- "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8;
-Beneficiarul  va acorda plăți in avans, în conformitate cu prevederile legislative în domeniu și în condițiile prevederilor contractuale (Clauza 46 - Plata în avans din Acordul contractual și Condițiile generale). Valoarea fiecărei transe din plățile în avans: 15% din valoarea plăților (inclusiv TVA) pentru fiecare an calendaristic, prevăzute în graficul de flux de numerar din Programul de Execuție aprobat și in vigoare la momentul respectiv. Efectuarea plăţii în avans va fi condiţionată de existenţa unei Garanţii de Bună Execuţie valide, în conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garanţia de Bună Execuţie] și de existenţa unei garanţii de returnare a avansului în conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. din Conditii generale. Plata în avans nu va fi efectuată înainte de Data de Începere.
Prin AA nr. 6, potrivit clauzei 4 din Acordul contractual nr. 12052/1222/12.08.2019, pretul contractului s-a modificat la suma de 100686755,27 lei fara TVA. În temeiul art. 164, alin. 4 din HG nr. 395/2016, art. 1, alin. 6, lit. d) din Instrucțiunea ANAP NR. 1/2021 și al clauzei 37, subclauza 37.2 din Acordul contractual și potrivit Notei justificative nr. 22273 în care se precizează că Organismul intermediar a solicitat eliminarea valorii aferentă profitului și cuprinderea modificării într-un act adițional, rezultând o diminuare a prețului contractului cu 212.002,33 lei fără TVA, valoarea contractului s-a actualizat la suma de 100474752,94 lei. Prin AA nr. 8, s-a modificat durata de execuție la 1468 de zile (4 ani și 7 zile), rezultând o prelungire cu 69 de zile a acesteia - potrivit Notei justificative nr. 5457 prin care se precizează că, Antreprenorul a transmis Notificarea revendicării antreprenorului, prin care a solicitat prelungirea duratei de execuție a contractului cu perioada de intrerupere a acestora ca urmare a condițiilor climaterice nefavorabile specifice perioadei de timp friguros, in temeiul Deciziei supervizorului nr. 3 prin care s-a aprobat revendicarea Antreprenorului de prelungire a duratei de execuție, în conformitate cu prevederile art. 221, alin. 1 , lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu clauza 5 din Acordul contractual și cu clauzele 35, 37.2 și 69 din Condițiile generale ale contractului.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Prin AA nr. 6, potrivit clauzei 4 din Acordul contractual nr. 12052/1222/12.08.2019, pretul contractului s-a modificat la suma de 100686755,27 lei fara TVA. În temeiul art. 164, alin. 4 din HG nr. 395/2016, art. 1, alin. 6, lit. d) din Instrucțiunea ANAP NR. 1/2021 și al clauzei 37, subclauza 37.2 din Acordul contractual și potrivit Notei justificative nr. 22273 în care se precizează că Organismul intermediar a solicitat eliminarea valorii aferentă profitului și cuprinderea modificării într-un act adițional, rezultând o diminuare a prețului contractului cu 212.002,33 lei fără TVA, valoarea contractului s-a actualizat la suma de 100474752,94 lei. Prin AA nr. 8, s-a modificat durata de execuție la 1468 de zile (4 ani și 7 zile), rezultând o prelungire cu 69 de zile a acesteia - potrivit Notei justificative nr. 5457 prin care se precizează că, Antreprenorul a transmis Notificarea revendicării antreprenorului, prin care a solicitat prelungirea duratei de execuție a contractului cu perioada de intrerupere a acestora ca urmare a condițiilor climaterice nefavorabile specifice perioadei de timp friguros, in temeiul Deciziei supervizorului nr. 3 prin care s-a aprobat revendicarea Antreprenorului de prelungire a duratei de execuție, în conformitate cu prevederile art. 221, alin. 1 , lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu clauza 5 din Acordul contractual și cu clauzele 35, 37.2 și 69 din Condițiile generale ale contractului..


Winner: PANADRIA S.R.L.