Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-07-03
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci silnice II/325 v průtazích obcí Hořiněves a Žíželeves včetně souvisejících objektů. Dožívající konstrukce vozovky bude obnovena a v neúnosných místech sanována. Bude obnoveno odvodnění a nahrazeny objekty s ukončenou životností. Vše bude obnoveno v původních parametrech s ohledem na uspořádání stávajících uličních prostorů. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.
Délka průtahu obcí Hořiněves je 267 m. Délka průtahu obcí Žíželeves je 750 m. Celková délka stavby je 1 017 m.
Veřejná zakázka se uchází o financování z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/325 v průtazích obcí Hořiněves a Žíželeves včetně souvisejících objektů. Dožívající konstrukce vozovky bude obnovena a v neúnosných místech sanována. Bude obnoveno odvodnění a nahrazeny objekty s ukončenou životností. Vše bude obnoveno v původních parametrech s ohledem na uspořádání stávajících uličních prostorů. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.
Délka průtahu obcí Hořiněves je 267 m. Délka průtahu obcí Žíželeves je 750 m. Celková délka stavby je 1 017 m.
Po odfrézování stávající obrusné vrstvy byly nalezeny v km 2,280 staré železniční koleje vedoucí kolmo přes silnici II/325. Dále od těchto kolejí ve směru staničení na konec úseku v km 2,290 – 2,440 byly zastiženy stávající dlažební kostky. Pod kostkami bylo proměnlivé štěrkopískové lože o mocnosti 150 - 200 mm a pod ním byl zastižen stávající štět, který se nevyskytuje v celé šíři vozovky. Z toho důvodu není možné v tomto úseku provést rekonstrukci komunikace dle původního technického řešení. Bylo domluveno následující řešení: odstranění dlažby včetně podkladního ŠP do úrovně zastiženého stávajícího štětu, provedení vyrovnávací vrstvy z ŠD 50-100 mm, realizace cementové stabilizace v celé šíři vozovky včetně sanací ulámaných krajů vozovky SC 3/4 tl. cca 160 mm. Z důvodu realizace SC i v místech sanace krajů je v úrovni pláně požadavek na únosnost 45 MPa. Dále budou v celé šíři vozovky provedeny krytové vrstvy ze 3 asfaltových vrstev: ACP 80 mm, ACL 50 mm a ACO 40 mm. Na podkladní vrstvu ACP bude v celé šíři, z důvodu eliminace prokreslení styčných spar, položena výztužná geomříž. V místech zaobleného nároží křižovatky směrem na Benátky (km 2,330) bude provedena shodná konstrukce jako v místech sanací krajů vozovky. V úseku km 2,280 – 2,340 budou provedeny celkem 3 příčné překopy, v šíři celé komunikace, v délce cca 12 bm. Úprava stejná jako na celé trase.


Winner: Swietelsky stavební, s.r.o.