Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-11-07
Buyer: Miasto Kalisz
Country: PL
Region: PL911
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45213312 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45261000
Submission deadline: 2025-12-12
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: 1. E-mail podany w pkt 8.1 niniejszego ogłoszenia dla Organizacji  ORG-0002 nie służy do porozumiewania się w niniejszym postępowaniu. Komunikacja odbywa się za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl,zwanej w niniejszym ogłoszeniu „Platformą Zakupową”.
2. Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji zawiera SWZ.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy węzła przesiadkowego w Kaliszu przy 
ul. Złotej/Majkowskiej, na podstawie załączonego do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej w niniejszym ogłoszeniu "SWZ") Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje w szczególności:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
2) uzyskanie niezbędnej mapy;
3) sporządzenie wszystkich inwentaryzacji i badań w zakresie niezbędnym do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej oraz prawidłowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego;
4) opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu budynków w zasięgu oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego oraz obszaru zamierzenia inwestycyjnego, przed rozpoczęciem robót budowlanych;
5) wykonanie badań geotechnicznych w niezbędnym i wymaganym zakresie;
6) wykonanie koncepcji projektu budowlanego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu;
7) wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji projektu budowlanego (tj. projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego) dla całego zamierzenia budowlanego;
8) wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji wielobranżowych projektów wykonawczych dla całego zamierzenia budowlanego ;
9) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR);
10) opracowanie kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót;
11) wszelkie inne opracowania niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy (jeśli są konieczne do wykonania przedmiotu umowy);
12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, warunków i decyzji, w tym uzyskanie decyzji na wycinkę kolidujących drzew i krzewów;
13) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy włącznie z zapewnieniem alternatywnych tras przejazdu oraz alternatywnych ciągów komunikacji pieszej, rowerowej wraz z uzgodnieniem (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu);
14) wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, wraz z uzgodnieniem (oznakowanie poziome i pionowe, elementy bezpieczeństwa ruchu);
15) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę;
16) dostarczenie przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz wykonanie wszystkich towarzyszących robót, prac i czynności niezbędnych do wykonania zamówienia;
17) kompleksowe wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
18) wdrożenie zastępczej i docelowej organizacji ruchu na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu;
19) wykonania oznakowania poziomego i pionowego na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu;
20) usunięcie kolizji (lub ewentualnych kolizji) z istniejącą infrastrukturą, na podstawie wykonanych i uzgodnionych projektów;
21) roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia;
22) pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektantów nad wykonaniem robót budowlanych w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy z Zamawiającym a wykonanie zamówienia zakończy: 
1) Etap I obejmujący wykonanie czynności, opracowań i dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.1)-7) SWZ: do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu koncepcji projektowej do akceptacji w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) Etap II obejmujący wykonanie opracowań i dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.8)-15) SWZ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę: do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
3) Etap III obejmujący roboty budowlane wraz z nadzorem autorskim: do dnia 1 lipca 2028 roku.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia znajdują się w Specyfikacji Warunków Zamówienia i załącznikach do niej.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 4.000.000,00 PLN. Zamówienia te polegać mogą na powtórzeniu usług lub robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w pkt 4.2 SWZ, programie funkcjonalno-użytkowym, harmonogramie rzeczowo-finansowym czy kosztorysie ofertowym. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień. Ponadto, zamówienia te będą udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,  kosztorysie ofertowym, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
6. Z uwagi na konstrukcję formularza służącego do wprowadzania niniejszego ogłoszenia Zamawiający zmuszony był podać w pkt 5.1.3 ogłoszenia dzień 31.01.2026 r. jako "datę początkową szacowanego okresu obowiązywania", jednak obowiązującymi terminami realizacji zamówienia są te wskazane wyżej w pkt 3.
Zaprojektowanie i budowa węzła przesiadkowego w Kaliszu przy ul. Złotej/Majkowskiej realizowane będzie w ramach projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz" nr FENX.03.01-IP.02-0089/24””, w ramach działania FENX.03.01 Transport miejski priorytet FENX.03 Transport miejski w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 200.000,00 PLN.
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Miasta Kalisza prowadzony przez Santander Bank S.A. o nr 39 1090 1128 0000 0001 5108 9160, z dopiskiem „Wadium, nr sprawy WRM.2711.29.2025”. Wskazane jest załączenie do oferty składanej na Platformie potwierdzenia dokonania przelewu poprzez wczytanie pliku na Platformie Zakupowej w podsekcji „DOKUMENTY DO OFERTY”, sekcji „PRZYGOTOWANIE OFERTY” jako załącznik do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci elektronicznej z podpisami osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu musi nastąpić poprzez wczytanie pliku na Platformie w podsekcji „DOKUMENTY DO OFERTY”, sekcji „PRZYGOTOWANIE OFERTY”, jako załącznik do oferty.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt 16.3. Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji (Miasto Kalisz), gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy.
Zamawiający zwraca uwagę, aby w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych, treść gwarancji czy poręczenia nie zawierały zapisu dotyczącego wygaśnięcia gwarancji czy poręczenia w przypadku zwrotu gwarantowi/poręczycielowi oryginału gwarancji czy poręczenia przed upływem terminu ważności gwarancji czy poręczenia.
7. Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres terminu związania ofertą.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena ryczałtowa brutto oferty w PLN podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z wzorem podanym w dokumentach zamówienia.


Winner: Publications Office of the European Union