Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-09
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
CPV classification: 39350000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231300 | 45232400 | 45232410

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.4-15-2016-00006 azonosítószámú projekt keretében, Tuzsér-Komoró településeken megvalósítandó szennyvízközmű fejlesztése feladat ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga
Vállalkozó 28.6.2018 napján jelezte, hogy Tiszakanyár, Kékcsei utca 7-0-0 számú gerinccsatorna nyomvonalában – annak végét követően – húzódó út külterületnek van minősítve, így ezen külterületű út mellett elhelyezkedő (belterületi) ingatlanok bekötése nem kerültek megtervezésre.
A tervezés során történt földhivatali adatkérés eljárásrendjéből adódóan hiányos volt a Földhivatal részéről az adatszolgáltatás, az említett ingatlanokra digitális adatszolgáltatás nem történt. A digitális adatkérés csak a konkrét földmérési tevékenység megjelölésével kérhető, mely jelen esetben kizárólag csak a „szolgalmi jogos” munkarészek készítése megjelölése mellett történhetett, ugyanis tervezési tevékenységhez nem kérhető digitális adat (ilyen eljárásrend nincs a Földhivatalban). A földhivatali eljárásrendre Tervezőnek, valamint Vállalkozónak nincs ráhatása.
Az eljárásrend szerint Tiszakanyár település belterületi utakkal szomszédos ingatlanok digitális adatai kerültek kiadásra, azonban a fent említett, kimaradt (terven nem szereplő) ingatlanok mivel külterületi út mellett helyezkednek el, így az adatkiadás eljárásrendje alapján ezekre az ingatlanokra nem terjedt ki. Teljes települési adatállomány kikérésére szintén nincs lehetőség a Földhivatalnál.
A Kékcsei utca 314/2 helyrajzi számú ingatlan melletti (a tender terv szerint ebben az utcában az utolsó bekötéssel rendelkező ingatlan a 314/2 hrsz.-ú ingatlan, illetve itt van a 7-0-0 jelű gravitációs vezeték vége a tender terv alapján), 44+771 – 44+909 km út szelvényei közötti terület, az út jobb oldalán megosztásra került további 7 helyrajzi számra. A hét db felosztott területen 6 db beköthető ingatlan található – Kékcsei utca 25-39. számú házak -, melyek rendelkeznek ivóvíz bekötéssel (belterületi hrsz.-mal), így az Ajánlattételi felhívás részét képező ¾ kötet szerint támogathatónak minősülnek. Az ingatlanok bekötése további 145,5 m, DN 200-as KG-PVC gerinccsatorna meghosszabbítással történhetne meg.
„Kizárólag azon belterületi ingatlanok esetében létesíthetőek házi bekötések, melyen állandó tartózkodásra alkalmas épület található, továbbá ivóvíz bekötéssel rendelkeznek vagy házi vízellátó rendszert engedéllyel üzemeltetnek.”
Az indikatív tervek szerint, mely a közbeszerzési eljárás során az Ajánlati dokumentáció részét képezte, a fent leírt helyzet előre nem volt látható, ugyanis a 44+771 – 44+909 km szelvényei közötti terület jobb oldalán egy üres terület látható, továbbá a földhivatal által történt – fent részletezett – „HIÁNYOS” adatszolgáltatás okán sem volt látható. A Projektterven nem szerepeltek a fent felsorolt ingatlanok (Kékcsei utca 25-39.), mint belterületi lakóingatlanok, ugyanis a szomszédos állami közút azon a szakaszon külterületi ingatlannak minősül (039 hrsz), a rajz alapján a belterület határa a fent említett 314/2 helyrajzi számú ingatlan és a 307 hrsz-ú út határain húzódik.
A fentiek eredményeképpen a 145,5 m-es gerinccsatorna-meghosszabbítás illetve a 6 db bekötés sem a vízjogi létesítési engedélyes terveken, sem a kiviteli terven nem volt feltüntetve.
Megállapítható, hogy fent leírtak szerint egy jól felkészült Vállalkozó sem rendelkezhetett a kiadott Ajánlati Dokumentációtól eltérő információval, a 7-0-0 jelű vezeték nyomvonalának kitűzése során szembesült a Vállalkozó, hogy az említett hat ingatlan bekötése nem került betervezésre.
A feltárt, előre nem látható helyszíni körülmények következtében Vállalkozónak előre nem látható módon kiegészítő költségei merülnek fel, melyeket a Megbízóval szemben, a Szerződés szerint érvényesíteni kíván, az 1. sz. mellékletként csatolt Vállalkozói javaslatban részletezetteknek megfelelően.


Winner: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.