Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Oberbau und Tiefbau sowie abschnittsweise Betontrog für die Fernbahn (200 km/h), sowie S-Bahn Konstruktiver Ingenieurbau (3 EÜ, 2 Zugangsbauwerke, 1 KrBW), Verkehrsstation Blankenfelde, Stromschienenanlagen / Oberleitungsanlagen / weitere technische Ausrüstung (TK, LST, EEA), Umweltfachliche Maßnahmen (CEF / AFB / Ausgleichsmaßnahmen)
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau und Tiefbau sowie abschnittsweise Betontrog für die Fernbahn (200 km/h), sowie S-Bahn Konstruktiver Ingenieurbau (3 EÜ, 2 Zugangsbauwerke, 1 KrBW), Verkehrsstation Blankenfelde, Stromschienenanlagen / Oberleitungsanlagen / weitere technische Ausrüstung (TK, LST, EEA), Umweltfachliche Maßnahmen (CEF / AFB / Ausgleichsmaßnahmen)
Gemäß Vertrag wird im VP 6 die Herstellung des BÜ Heckenrosenstraße einschließlich der Herstellung des Straßenbauanteils, Errichtung von Signalen, Kabelverlegung und Kabeltiefbau durchgeführt. Für die Schaffung der Baufreiheit nachfolgender AN, muss eine Standfläche inklusive Anbindungen für das Bahnübergangsbetonschalthaus geschaffen werden.
Zur Verkabelung der einzelnen Elemente ist zusätzlicher Kabeltiefbau herzustellen. Dieser ist aufgrund nachfolgender Leistungen im Baufeld so zu errichten, dass die weiteren Arbeiten durchgeführt werden können. Um einen geeigneten Standort für die Signale unter Berücksichtigung des Kabeltiefbaus zu wählen, ist die Gründung zu beplanen und entsprechend herzustellen. Diese Leistungen stellt für das VP 6 eine zusätzliche bzw. geänderte Leistung dar, die nicht Bestandteil der beauftragten Leistung ist.
Eine Veränderung des Gesamtcharakters des Vertrages ist nicht gegeben. Die Koordinierung eines weiteren AN im Baufeld wäre sehr schwierig. Durch den Wechsel des AN würde nicht nur ein erheblich erhöhter Koordinierungsaufwand entstehen, sondern auch eine zeitintensive Neuvergabe und Einarbeitung zweiter AN. Es würde ein erhebliches Risiko bestehen, dass Anlagenteile dort errichtet werden wo in späteren Bauphasen Baufreiheiten benötigt werden. Aufgrund des beengten Baufeldes, zeitlich eng getakteter Sperrpausen bis zum Jahresende 2021 ist die Leistung durch das VP6 im Zusammenhang mit den bereits beauftragten Leistungen am BÜ Heckenrosenstraße zu erbringen. Die Koordinierung eines weiteren AN insbesondere im Rahmen der Ausführungsplanung würde zu zeitlichen Verzögerungen führen, welche die Realisierung im Rahmen der im Netzfahrplan 2021 eingebundenen Sperrpausen gefährdet. Eine Verschiebung dieser Sperrpausen würden in diesem als auch in angrenzenden Vergabepaketen sowie dem Projekt ABS Berlin-Dresden zu erheblichen Mehrkosten führen. Desweiteren muss der Bahnübergang als Zufahrt für das Personal auf dem Stellwerk rechtzeitig hergestellt werden, da die derzeitige Zuwegung über den Berliner Außenring nicht mehr gewährleistet ist.


Winner: Wittfeld GmbH