Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2016-07-16
Buyer: DB Netz AG und DB Energie GmbH, verteten durch DB Netz AG
Country: DE
Region: DEUTSCHLAND
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45315100 | 45317200 | 65310000: Electricity distribution

Technical requirements: 13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld – Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd.
13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld – Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd
Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz und 16,7 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt,Los Süd (Länge ca. 28 km Abzweig Ebensfeld bis Dörfles-Esbach) mit folgenden Hauptleistungen: Lieferung und Errichtung von 6 Trafostationen; Verteilungsanlagen in und außerhalb von Tunneln in Betonschalthäusern bzw. Betriebsräumen; Tunnelelektranten; ca. 20 000 lfdm Tunnelsicherheitsbeleuchtung in 7 Tunneln; 3 elektrische Weichenheizanlagen 16,7 Hz; Anschluss elektrotechnischer Verbraucher; Komplettleistung inklusive Ausführungsplanung und Ausführung, Dokumentation.
13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld – Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren istfristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung derBekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eineUnwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz und 16,7 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt,Los Süd (Länge ca. 28 km Abzweig Ebensfeld bis Dörfles-Esbach) mit folgenden Hauptleistungen: Lieferung und Errichtung von 6 Trafostationen; Verteilungsanlagen in und außerhalb von Tunneln in Betonschalthäusern bzw. Betriebsräumen; Tunnelelektranten; ca. 20 000 lfdm Tunnelsicherheitsbeleuchtung in 7 Tunneln; 3 elektrische Weichenheizanlagen 16,7 Hz; Anschluss elektrotechnischer Verbraucher; Komplettleistung inklusive Ausführungsplanung und Ausführung, Dokumentation.
Im Rahmen der EP und AP wurden unter Leitung des AG Abstimmungen mit dem betroffenen Schnittstellengewerk geführt.
Der AN ist in der AP-Phase an den Abstimmungen beteiligt gewesen bzw. hat ergänzend im Rahmen seiner Planung detaillierte Abstimmungen mit dem Planer des Schnittstellengewerks geführt. Bei der Bauausführung haben sich Standortveränderungen der Funkfeldverstärker (FFV) ergeben. Ferner besteht auf Grund der Gewährleistung des einheitlichen Zugangs des Anlagenverantwortlichen zu den FFV und deren Spannungsversorgung, die Forderung zur Spannungsbereitstellung aus einer Verteilung am Standort der FFV.
Diese Änderungen sind nicht im Einflussbereich des AN. Um eine Energieversorgung (EV) für die FFV zu ermöglichen sind Anpassungen in Verteilungen erforderlich.
Der AN ist mit der Erstellung der AP sowie mit der Errichtung der Elektrotechnischen Anlagen für die NBS Los Süd beauftragt. Hierzu zählt auch die Bereitstellung der EV für die FFV des Gewerk GSM-R.
Ein Wechsel des AN stellt einen Eingriff in die zu erbringende Leistung des bereits beauftragten AN dar. Aufgrund der geführten Abstimmungen stellen die Änderungen in der EV FFV eine zusätzliche Leistung für den AN dar.