Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-02-03
Buyer: Flughafen München GmbH
Country: DE
Region: Erding
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2016-02-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Der Flughafen München plant eine Erweiterung des bestehenden Terminal 1. Für den Non-Schengen-Verkehr soll ein neues Abfertigungsgebäude (Flugsteig) mit einer Fläche von rd. 75 000 m
Die Realisierung der Maßnahme, einschließlich der vorliegend ausgeschriebenen Leistungen, erfolgt unter laufendem Flugbetrieb auf den angrenzenden Vorfeldflächen. Die Baustelle befindet sich im eingezäunten Baufeld innerhalb des sicherheitsempfindlichen Bereiches des Flughafens nach § 8 LuftSiG.
Die Anbindung des Flugsteigs an das Terminal 1 erfolgt im Bereich einer ständig im Betrieb bleibenden Betriebsstraße. Für die Anbindung der technischen Gewerke des Flugsteigs an den Bestand des Flughafens sind Anpassungen in den Bestandssystemen erforderlich.
Das Gesamtprojekt „Erweiterung Terminal 1“ umfasst zwei Teilprojekte; das Teilprojekt 01- Flugsteig beinhaltet die Planung und Realisierung der Gebäudeerweiterung Flugsteig (Pier und Kernbauwerk) sowie die Umbauten im Bestandbereich, Modul B. Für die Planungsleistungen wird parallel zum vorliegenden Vergabeverfahren ein Vergabeverfahren zur Vergabe von Generalplanerleistungen Flugsteig durchgeführt.
Das Teilprojekt 02 – Vorfeld umfasst die Anpassungsmaßnahmen im Bereich des Vorfeldes sowie den Abbruch der bestehenden Gebäude Rampengerätestation 1 und Halle A/B. Im Rahmen der Anpassung des Vorfeldes werden ca. 150 000 m² neu gestaltet. Davon betroffen sind auch eine Vielzahl von Infrastruktureinrichtungen (z. B. für Ver- und Entsorgung, Betriebsstoffversorgung, Befeuerung) unter der Vorfeldoberfläche.
Die vorliegend ausgeschriebenen Leistungen umfassen die Projektsteuerung für das Gesamtprojekt „Erweiterung Terminal 1“ mit seinen Teilprojekten. Auf die besonderen Anforderungen des Projekts, wie sie voranstehend beschrieben sind, wird verwiesen.
Die Planungsleistungen für den Flugsteig sollen voraussichtlich im Oktober 2016 durch einen Generalplaner Flugsteig beginnen. Die Planungsleistungen für das Vorfeld wurden bereits an einen Generalplaner Vorfeld vergeben. Die Bauleistungen Flugsteig sollen voraussichtlich Anfang 2019 beginnen und die Inbetriebnahme soll voraussichtlich 2022 erfolgen. Die Bauleistungen Vorfeld sollen voraussichtlich Anfang 2018 beginnen und die Inbetriebnahme erfolgt zeitgleich mit dem Flugsteig.
Parallel zu dem Gesamtprojekt „Erweiterung Terminal 1“ werden innerhalb des bestehenden Terminals verschiedene Maßnahmen geplant und realisiert werden. Die Steuerung dieser Maßnahmen ist nicht Teil der ausgeschrieben Leistungen. Diese Maßnahmen sind jedoch innerhalb der übergeordneten Terminkoordination des Gesamtprojektes zu berücksichtigen und Abhängigkeiten darzustellen.
c) Der erfolgreiche Bieter im vorliegenden Vergabeverfahren kommt als Auftragnehmer für die parallel ausgeschriebenen Planungsleistungen zum vorliegenden Gesamtprojekt nicht in Betracht. Dies gilt für alle Beteiligungsformen auf Seiten des Auftragnehmers für die Erbringung von Planungsleistungen, die im Auftragsfall bei dem Auftraggeber die Besorgnis einer Interessenkollision auslösen können (z. B. Einzelauftragnehmer, Mitglieder einer Planungsgemeinschaft oder Subunternehmer). Bieter, die für die Planungsleistungen zu den Teilprojekten 01 oder 02 ein Angebot abgeben werden oder abgegeben haben, oder für Planungsleistungen eines der Teilprojekte beauftragt sind, werden im Verhandlungsverfahren (vgl. Ziffer VI.3) l) der vorliegenden Bekanntmachung ausgeschlossen.
d) Weitere Einzelheiten zum Projekt bzw. zur ausgeschriebenen Leistung sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen, die an die erfolgreichen Bewerber übermittelt werden.
Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild der Projekt-stufen 1 „Projektvorbereitung“ sowie 2 „Planung“ insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung der Leistungsphasen 1 „Grundlagenermittlung“, 2 „Vorplanung“ und 3 „Entwurfsplanung“ der HOAI.
Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild der Projekt-stufe 2 „Planung“ insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung der Leistungsphase 4 „Genehmigungsplanung“ der HOAI.
Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild der Projekt-stufe 3 „Ausführungsvorbereitung“ insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung der Leistungsphase 5 „Ausführungsplanung“ der HOAI.
Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild der Projekt-stufe 3 „Ausführungsvorbereitung“ insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung der Leistungsphasen 6 „Vorbereiten der Vergabe“ und 7 „Mitwirkung bei der Vergabe“ der HOAI.
Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an das AHO-Leistungsbild der Projekt-stufen 4 „Ausführung“ und 5 „Projektabschluss“ insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung der Leistungsphase 8 „Objektüberwachung und Dokumentation“ der HOAI.