Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-31
Buyer: Wasserverband Mümling KdöR
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71000000 | 71317200 | 71322400 | 71327000 | 71332000
Estimated value: 400000 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Planung Retentionsraum Schönnen, Ing.-Bauwerke, LPH 5-9, Örtl. Bauüberwachung, Bauvermessung, SiGeKo, Geotechnik, Techn. Ausrüstung, Tragwerksplanung; Abschluss eines Stufenvertrags
Der Wasserverband Mümling (AG) beabsichtigt die Erstellung eines Hochwasserrückhaltebeckens an der Mümling (Retentionsraum Schönnen, Lage zw. Ebersberg und Erbach). Das Bauvorhaben beinhaltet folgende Maßnahmen:
Zur Wahrung vorgegebener Fristen und zur Abflussregulierung im Zulauf während der Bauzeit ist die Teil-Maßn. Schützerneuerung/Absperrung Mühlgraben vorzuziehen (Baubeginn bis 2.5.2018).
Der Leistungsumfang der zu vergeb. Planungsleistungen gliedert sich in folg. Teilleistungen u. Stufen:
Pos. 2.1.1) Optional Besond. Leistungen aus dem Leistungsbild für Ing.-BW für die Örtl. Bauüberwachung nach Anl. 12.1, HOAI.
Pos. 6.1.1) Optional Leistung aus dem Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung nach Anl. 1, Ziff. 1.4.4 HOAI, davon Teilleist., soweit erforderlich
Pos. 6.2.1) Optional Leistung aus dem Leistungsbild Bauvermessung nach Anl. 1, Ziff. 1.4.7 HOAI für die Bauvermessung (ohne Bauausführungsvermessung)
c) Erbringung der weiteren Leistungen so, dass die Stahlbeton- u. Erdarbeiten zum Dammbau bis Sept. 2019 abgeschlossen sind;
Diese Terminvorgaben werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil, sofern vom AG im Verhandl.verfahren keine geänderten Terminvorgaben mitgeteilt werden (z.B. Verschiebung Leistungsbeginn ohne Verkürzung der Gesamtlaufzeit). Unmittelbar nach Leistungsbeginn ist vom beauftragten Bieter ein entsprechender Terminplan für die Ausführungsphase im Entwurf aufzustellen und mit dem AG abzustimmen, der diese Terminvorgaben als Rahmentermine ausweist.
Einzelheiten bzgl. der Abwicklung der einzelnen Maßnahmen sind nach Leistungsbeginn mit dem AG abzustimmen.
Mögl. Beeinträchtigungen, wie bspw. Straßensperrungen oder Betriebsunterbrechung der Wasserkraftanlage durch die Baumaßnahmen sind zu minimieren. Hierzu sind vom Planer während der Ausführungsplanung spez. Anford. an Provisorien zu definieren, erforderl. Maßnahmen zu planen und mit dem AG abzustimmen.
Die optionalen Leistungen der Stufe II werden in Abhängigkeit des Projektfortschrittes nach Erbringung der Leistungsphasen 5 und 6 (Vorlage abgestimmtes und bepreistes LV) und der Mittelbereitstellung für die Umsetzung vom Auftraggeber schriftlich abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung optionaler Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung optionaler Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen oder auf Teilleistungen zu beschränken, wenn z. B. die Gesamtmaßnahme nicht mehr weitergeführt wird, einzelne Teilleistungen gemäß Projektfortschritt nicht mehr erforderlich werden, der Auftraggeber mit der Qualität der erbrachten Leistungen nicht zufrieden ist oder keine Einigung über eventuelle zusätzlich erforderliche Leistungen erzielt wird.
Auf Grundlage eines Bauzeitendes zum 31.5.2020 und 5 Jahren Gewährleistung ergibt sich das Ende der Gewährleistung und das Ende des Planungsvertrages zum 31.5.2025.
Die vorliegende Kostenberechnung wurde im Jahr 2010 erstellt. Um den zw.zeitl. Preissteigerungen in der Kalkulation Rechnung zu tragen, wurde zunächst vereinfachend ein pauschaler Aufschlag auf die ursprünglichen Summen berücksichtigt. Die vorh. Kostenberechnung ist somit nur vorläufig. Grundlage der Honorarermittlung wird das mit dem AG abgestimmte und bepreiste Leistungsverzeichnis aus LP 6 (Vorbereitung Vergabe) als fortgeschriebene Kostenberechnung.
Der geschätzte Auftragswert auf Grundlage der pauschal angepassten Kostenberechnung (inkl. Optionen) beträgt etwa 400 bis 440 TEUR.


Winner: Kubens Ingenieurgesellschaft mbH
Award value: 400000
Number of bids: 5