Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-07-04
Buyer: Deichverband Bislich-Landesgrenze
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gegenstand des zu vergebenen Auftrags sind die Projektsteuerungs- und Projektmanagementleistungen für die Schaffung des Rückhalteraumes Lohrwardt in Rees.
Die Projektdurchführung obliegt der Auftraggeberin, die auf einen Projektsteuerer aufgrund mangelnder Kapazitäten angewiesen ist.
Der Auftrag betrifft Projektsteuerungsleistungen der Projektstufen 2 bis 5 (Planung, Ausführungsvorbereitung, Ausführung und Projektabschluss) in den Handlungsbereichen: Organisation, Information, Koordination und Dokumentation (A), Mengen und Qualitäten (B), Kosten und Finanzierung (C), Termine und Kapazitäten (D) sowie Verträge und Versicherungen (E) gemäß § 2 AHO-Schriftenreihe Nr. 9, Stand: Mai 2014.
Es ist eine stufenweise Vergabe der Leistungen vorgesehen mit Vertragsschluss werden die Leistungen der Projektstufe 2 gemäß AHO 2014 beauftragt. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung aller Leistungen besteht nicht.
Für die Maßnahme Rückhalteraum Lohrwardt wurde die Objektplanung, Leistungsphasen 1 bis 9 und die örtliche Bauleitung bereits in 1998 einschließlich Geotechnik und landschaftsplanerischen Leistungen vergeben. Ein Teil der Leistungen zur Herstellung des Polders Lohrwardt sind in der Zeit von 2007 bis 2018 durchgeführt worden. Die Leistungen zur Umplanung /Ergänzungsplanung des Rückhalteraumes Lohrwardt (Objektplanung Leistungsphase 2 bis 4) werden auf der Grundlage des Ingenieurvertrages aus 1998 abgerufen.
Die Projektsteuerungsleistungen sind im Einzelenen in der zum Abruf bereit gestellten Vergabeunterlage ersichtlich.
Als voraussichtlicher Beginn der Auftragsausführung ist der 1.12.2019 vorgesehen. Die Auftragsausführung soll voraussichtlich bis zum 31.12.2024 erfolgen. Diese Angaben sind nach dem jetzigen Stand des Verfahrens gewählt und sind im Rahmen des weiteren Fortgangs anzupassen. Sie verstehen sich ohne die optionalen Leistungsphasen 3 bis 5.
Vom Auftraggeber wird davon ausgegangen, dass das vorgesehene Personal, insbesondere von der Leitung der Projektsteuerung über die gesamte Vertragslaufzeit zur Verfügung steht. Der Auftraggeber legt Wert darauf, dass die o. g. Leistungen von einem kontinuierlich besetzen Projektteam mit gleichbleibender Qualifikation und Erfahrung erbracht werden.
Vom Auftraggeber werden keine Hilfsmittel, Büroräume, Arbeitsplätze oder ähnliches zur Verfügung gestellt. Besprechungsräume werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Eine Nutzung dieser, zur Vor- und Nachbereitung in begrenztem zeitlichem Umfang, kann in Aussicht gestellt werden. Die Organisation und technische Ausrüstung des eingesetzten Personals ist alleinige Aufgabe des Auftragnehmers.
Diese EU-weite Bekanntmachung leitet den Teilnahmewettbewerb ein. Weitere Informationen sind unter Ziffer VI.3) Zusätzliche Angaben und den zur Verfügung gestellten Unterlagen auf der E-Vergabeplattform zu entnehmen.
Vorgesehen ist ein Stufenvertrag, mit dem die Projektsteuerungsleistungen der Projektstufen 2 bis 5 nacheinander oder jeweils einzelne Grund- und/oder Besondere Leistungen beauftragt werden.
1) Das vom Auftraggeber durchgeführte Verfahren ist ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teil-nahmewettbewerb nach Maßgabe der VgV. Die vergaberechtlichen Grundsätze der Transparenz des Verfah-rens und der Gleichbehandlung aller Bewerber werden im gesamten Verfahren streng beachtet.
2) Diese Bekanntmachung leitet den vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb ein. Die Ausgestaltung des Verfahrens und die zu erwartenden Bewerbungen bedeuten einen erheblichen Aufwand bei dem Auftraggeber. Dies beschränkt die Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bieter anhand der unter Ziff. II.2.9 aufgezeigten Wertung der Eignungsnachweise.
3) Ein Bewerber oder eine Bewerbergemeinschaft kann andere Unternehmen als Unterauftragnehmer und/oder Eignungsverleiher einsetzen. Diese sind im Teilnahmeantrag unter Verwendung von Formular XI zu benennen. Im Hinblick auf die Einreichung zusätzlicher Unterlagen sind 3 Fälle zu unterscheiden:
Fall 1: Für die Benennung eines Unterauftragnehmers ohne Eignungsleihe hat der Bewerber zusätzlich für je-den Unterauftragnehmer einzureichen: die zum Nachweis der Zuverlässigkeit und Gesetzestreue des Unterauftragnehmers unter Abschnitt III.1.1 der EU-weiten Bekanntmachung aufgeführten Unterlagen allesamt.