Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-04
Buyer: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232420 | 45232421

Technical requirements: COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO3 E RETTIFICA DELLA SS12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO
COSTRUZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO3 E RETTIFICA DELLA SS12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO-1° LOTTO
LAVORI DI CSOTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 - VERSIONE SOTTOMONTE - E RETTIFICA DELLA S.S. 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO
contratto per la realizzazione del depuratore denominato Trento 3 - versione sottomonte e rettifica della SS12 dell'Abetone e del Brennero
con l'introduzione delle modifiche, che riguardando principalmente il riconoscimento di maggiori oneri di sicurezza ed maggiori onerosità riconosciute per effetto del rischio pandemico sui luoghi di lavoro, le caratteristiche dei lavori in appalto non vengono modifiche in termini di dimensione, dimensionamento o collocazione delle opere. Rimane confermata la realizzazione dell'impianto di depurazione con potenzialità di 150000 AE, suddiviso su n.2 linee di trattamento, parzialmente interrato. L'intervento si completa con la realizzazione della stazione di sollevamento in località Acquaviva (già realizzata), la posa delle condotte di alimentazione (già realizzate), lo spostamento di un tratto della S.S. 12 (già realizzato) e la realizzazione dell'edificio dell'impianto (in corso di realizzazione).
Le modifiche che si sono succedute nel corso dei lavori, successive alla precedente pubblicazione di variazione contrattuale, riguardando principalmente l'adeguamento dei costi della sicurezza, costituiti in larga parte dalla predisposizione di ulteriori reti di protezione richieste dal coordinatore della sicurezza verso la parete della montagna a seguito di fenomeni di distacco di massi nonchè l'adeguamento alla norma vigente dei costi aggiuntivi riconosciuti per maggiore onerosità organizzativa del cantiere causata dal rischio pandemico. Le motivazioni sono dunque in larga parte riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera c) della direttiva 2014/24/UE, art. 89 in quanto trattasi di eventi imprevisti ed imprevedibili.
le cause sono riconducibili sostanzialmente all'incremento dei costi specifici della sicurezza, in larga parte determinati dalla necessità di predisporre un'importante struttura di protezione dell'area di lavoro sul lato verso la parete della montagna, al fine di prevenire che il distacco di massi, anche di piccola entità, possa determinare, per effetto del rimbalzo sulla roccia, il raggiungimento delle zone di lavoro a tergo del depuratore, interessate dalla realizzazione delle terre rinforzate. L'imprevedibilità dell'evento è causato dal fatto che, nonostante la preventiva predisposizione di reti di protezione lungo la parete, si sono comunque manifestati distacchi di sassi di modeste entità. In secondo luogo, si segnala la necessità di intervenire con riconoscimento degli oneri della sicurezza generale determinati dal riconoscimento delle modalità organizzative del cantiere a causa dell'evento pandemico COVID-19, evento evidentemente imprevisto ed imprevedibile


Winner: CARRON CAV ANGELO SPA