Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-20
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek a dále na stavbu D55, 5510 Bzenec - Bzenec-Přívoz. Dálnice protíná katastrální území Moravského Písku a Bzence. Součástí stavby jsou mostní objekty, opěrné a zárubní zdi, přeložky stávajících komunikací, přeložky inženýrských sítí, protihlukové stěny, oplocení, vegetační úpravy a rekultivace území, apod.
Poskytování prací je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Jedná se o záporné změny ve výši -574 809,24 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 613 547,76Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Změna řeší skutečně vynaložené náklady společnosti CETIN, a.s. v rámci realizace stavebního objektu SO 462. Přeložka podzemního sdělovacího vedení DOK v km 28,68, které jsou stanoveny na základě článku V, odst. 5.2 Rámcové smlouvy mezi ŘSD ČR a správcem překládaných sítí spol. CETIN, která navýšila cenu za realizaci objektu SO 462 oproti nabídkové ceně z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 4.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Jedná se o záporné změny ve výši -574 809,24 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 613 547,76Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3.
Jedná se o záporné změny ve výši -574 809,24 Kč bez DPH a kladné změny ve výši 613 547,76Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Změna řeší skutečně vynaložené náklady společnosti CETIN, a.s. v rámci realizace stavebního objektu SO 462. Přeložka podzemního sdělovacího vedení DOK v km 28,68, které jsou stanoveny na základě článku V, odst. 5.2 Rámcové smlouvy mezi ŘSD ČR a správcem překládaných sítí spol. CETIN, která navýšila cenu za realizaci objektu SO 462 oproti nabídkové ceně z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 4.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.


Winner: Skanska a.s.