Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-04
Buyer: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Projekt 397: Weiterentwicklung der eich- und messtechnischen Funktionalitäten sowie des Schutzprofils für das Smart-Meter-Gateway
Der Umfang der Leistungen für Arbeitspaket 6 „Zukünftige Systemarchitekturen für das SMGW“ zur Unterstützung
eine Marktanalyse, die Weiterentwicklung der Technischen Richtlinie BSI TR-03109-5 und deren dazu gehörigen
Im Arbeitspaket 6 sind weitere Aufwände mit zusätzlichen Arbeiten identifiziert worden, um die Ziele der
(insb. der Anführung der intendierten Beschleunigung des Rollouts im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung)
müssen die notwendigen Kriterien erarbeitet werden, die eine BSZ-Zertifizierung für die neuen Systemeinheiten
- Parallel zu der Weiterentwicklung der SMGW-Systemarchitekturen durch das BSI sind diverse Forschungsprojekte
werden. Um sicherzustellen, dass diese Praxiserfahrungen bei der Weiterentwicklung der SMGWArchitekturen
Hierzu sind zusätzliche Aufwände notwendig, um entsprechende Austauschtermine mit den Forschungsprojekten
Nur durch diese Sicherstellung ist gewährleistet, das es nach Vorliegen der erforderlichen BSI-Standards
Im Projektverlauf hat sich herausgestellt, dass einige Arbeitspakete (AP, insb. AP 6) im Rahmen der Etablierung des Prozesses zur Einbindung aller Marktrollen und zur gemeinsamen Abstimmung der Anforderungen an die zukünftige Smart-Meter-Gateway (SMGW)-Systemarchitektur, mehr Aufwand, insb. für eine Marktanalyse, die Weiterentwicklung der Technischen Richtlinie BSI TR-03109-5, die Erstellung der zugehörigen Detailspezifikation und Beratung/Unterstützung bei der Erstellung der Testspezifikation BSI TR-03109-5 sowie dazu benötige Abstimmungsprozesse und die Erarbeitung eines technischen Rolloutplans, benötigen als ursprünglich vorgesehen. Fachlich werden mit diesem Change Request die bestehenden Arbeitspakete des Auftrages sowie der bestehende Prozess um die genannten Punkte konkretisiert bzw. erweitert.
Derzeit besteht ein deutlich höherer gesamter Ressourcenbedarf in den flexibilisierten Arbeitspaketen (PT-Pool-Kontingent AP 2.6, AP 3.5, AP 4, AP 6 und AP 7) und nach Planung sind die Kapazitäten demnächst erschöpft. Neue Abrufe über das Abrufkontingent AP 6 zur Unterstützung des Prozesses sind ohne CR ab Januar 2022 nicht mehr möglich.
Hierzu zählen die adhoc anfallende Tätigkeiten zur Erstellung und Anpassung der Dokumente (Marktanalyse, TR-03109-5, Detailspezifikation, Testspezifikation, etc.) und weiteren Abstimmungen, welche aufgrund des politischen Drucks innerhalb der Begleitung des Rolloutprozesses von Smart-Meter-Gateways zeitnah erbracht werden müssen. Aufgrund dieser agilen und flexiblen Herausforderungen im politischen hoch sensiblen Gesamtprozess des Rollouts von Smart-Meter-Gateways, waren diese Aufwände nicht längerfristig abschätzbar und hervorsehbar. Diese müssen agil über das nun entsprechende AP6-PT-Abrufkontingent über kurzfristig beauftragte Abrufe gelöst werden.


Winner: TÜV Informationstechnik GmbH