Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-11
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110 | 71311220

Technical requirements: Изготвяне на технически проект и строителство на обект „Модернизация на път I-8 „Калотина—п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“
1) Извършване на необх. проучвателни работи и изготвяне на ТП съгл. изискванията на възл-ля и изискванията на действащите към момента норм. док-ти в обем и съдържание, определени в заданието за изработване на техническия проект (ЗИТП).
2) Изготвяне на ТП съгл. изискванията на ЗИТП, който следва да се разработи за проектна скорост Vпр=110 км/час и габарит 27 м.
3) С изготвянето от изп-ля на ТП се съставя и количествено-стойностна сметка (КСС), която се одобрява от инженера по дог-ра и възл-ля с утвърждаването на ТП. КСС се остойностява в съотв-е с приетите офертни ед. цени за различните видове работи, като общата стойност не може да надвишава цената за изп-е на СМР и разбивка на предл. цена за изп-е на дог-ра по сметки.
4) В случай че в КСС от ТП е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова ед. цена, образувана съгл. елементите на ценообразуване, посочени в ценовото предл-е на изп-ля и одобрена от възл-ля.
Изготвяне на технически проект и строителство на обект „Модернизация на път I-8 „Калотина—п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“
Изпъл. на строит. дейности се налага с оглед на възн.опасно състояние, което е в резултат на проявил се дестабилизационен процес, компрометирал участък от път I-4 (Е-772) Коритна—Български извор—Микре—о.п. Севлиево —Велико Търново—о.п. Омуртаг—о.п. Търговище—(о.п. Разград—о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му стр.
Целта на обществената поръчка е изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищния район с оглед опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда и предотвратяване на риска от свлачищни процеси и изграждането на контролно-измервателно система с оглед извършване на последващ мониторинг на територията с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачището. Оч. резултат от изпълнението му е намаляване дела на населението в риск от свлачища и осигуряване на устойчивост при бедствия...
Чл. 1. Изпълнителят се съгласява да изпълни заедно с предмета на договора и възложеното му с настоящото споразумение строителство.
Чл. 3. Текстът на т. 7 се заменя; текстът на т. 7, б. „б“ се заменя; текстът на т. 7, б. „в“ се променя; текстът на подклауза 14.5 се променя; променя се и текстът на подклауза 1.1.4.10.
Чл. 4. Плащането на допълнителното строителство е еднократно и се извършва след предоставяне на посочените документи.
Чл. 5. В срок до 30 дни от подписването на анекса изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидни удължени и актуализирани документи по следните подклаузи: подклауза 4 —  гаранция за изпълнение; подклауза 18.2  —  застраховка; подклауза 18.3  —  застраховка; подклауза 18.4  —  застраховка; подклауза 18.5  —  застраховка.
1. Необходими са промени във връзка с наличие на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т. 7 от допълнителните разпоредби на ЗОП, представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, предвид факта, че допълнителното строителство не може технически и икономически да бъде разделно от предмета на основния договор, без това да доведе до значителни затруднения за възложителя, изразяващи се в:
1.1. Изменение на технически проект по отношение изграждането на нов пътен възел при км 21+004. В представения идеен проект не са предвидени връзки за вход и изход от пътя в двете посоки при км 21+004. Такива не са предвидени в одобрения технически проект на ЕТИС за изпълнение на обекта, въз основа на който до момента са издавани разрешения за строеж. В одобрения технически проект на посочения км 21+004 е предвидено изграждането на надлез.


Winner: „ГБС — Инфраструктурно строителство“ АД