Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-14
Buyer: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 34928110 | 45111100 | 45112500 | 45221220 | 45223800

Technical requirements: Finalizarea lucrărilor rămase de executat la obiectivul „Reabilitare DN 76 sector 2, km 150+000-km 166+000 – etapa 2”
Prin prezentul proiect se urmărește realizarea lucrărilor rămase de executat din proiectul de reabilitare 5R14 „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea, km 150+000-km 166+000 reziliat.
Finalizarea lucrărilor rămase de executat la obiectivul „Reabilitare DN 76 sector 2, km 150+000-km 166+000 – etapa 2”
Prin prezentul proiect se urmărește realizarea lucrărilor rămase de executat din proiectul de reabilitare 5R14 „Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 150+000-km 166+000 reziliat.
Pentru finalizarea obiectivului este absolut necesara executarea acestor cantitati suplimentare de lucrari in vederea atingerii parametrilor tehnici si de performanta ai drumului, lucru care conduce la modificarea valorii initiale a contractului.
Valoarea modificării contractuale ce se dorește a fi realizată este de 15 484 716,46 RON fara TVA, reprezentand 25,58 % din contractul initial.
Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului: este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare. Schimbarea contractantului este imposibila din urmatoarele considerente: nu poate fi realizata din motive economice. Descrierea motivelor: schimbarea contractantului initial este imposibila din motive economice, Inlocuirea contractantului initial (actual) cu alt contractant ar atrage in primul rand costuri suplimentare aferente organizarii de santier, semnalizarea temporara a lucrarilor, materialele necesare pentru aprovizionare, alte costuri indirecte si profit. De asemenea atrage automat timp necesar pentru organizarea procedurii de achizitie, mobilizare, care nu sunt deloc in favoarea Beneficiarului cat si faptul ca proiectul este finantat prin fonduri europene, nerambursabile. Nu poate fi realizata din motive tehnice. Descrierea motivelor: lucrarile suplimentare aparute nu pot fi atribuite unui alt Antreprenor, deoarece lucrarile prevazute in contract sunt in derulare, iar lucrarile suplimentare interfereaza (sunt in completare si fac parte integrata din obiectiv) cu lucrarile deja executate. La aceasta data lucrarile executate de Antreprenor se afla la peste 50 % procent fizic. Lucrarile suplimentare care interfereaza cu lucrarile executate sunt: asternere AB31,5 si inlocuire cu Bad22,4, marirea cantitatilor de MAS16 de la 4 cm la 6 cm etc. Marea parte a lucrarilor nu pot fi efectuate de mai multi Antreprenori, acestea fiind obligatoriu a se executa intr-un singur strat. Stratul de MAS16 nu se poate executa in doua straturi. Schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilorintroducerea a doi Antreprenori pe aceleasi amplasament, in conditiile in care trebuie realizat un rezultat integrat este de natura a crea dificultati semnificative aferente punerii in opera a lucrarilor, respectiv celor legate de acordarea garantiei, managementul riscurilor, putand conduce la o crestere semnificativa a costurilor de achizitie sau operationalizare datorita faptului ca, executarea acestor lucrari de catre un alt operator economic presupun alte costuri suplimentare (ex.: organizare de santier, predare de amplasament, distante de transport etc.).


Winner: Antrepriza de Reparații și Lucrări A.R.L. Cluj