Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-10-16
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
CPV classification: 45233110
Estimated value:  CZK

Technical requirements: Předmětem zakázky je realizace stavby dálničního úseku D35 Janov – Opatovec dle projektové dokumentace zpracované společností Pragoprojekt, a.s.. Tento úsek prochází přes katastrální území Janov u Litomyšle, Čistá u Litomyšle, Mikuleč, Opatovec a Moravský Lačnov. Začátek stavby navazuje provizorním napojením na stávající silnici I/35 za městem Litomyšl a končí v prostoru obce Opatovec, kde navazuje na probíhající stavbu I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov. Na tento úsek budou následně navazovat úseky D35 Litomyšl – Janov a D35 Opatovec - Staré Město. Celková délka stavby je 11,647 km. Kategorie dálnice je navržena v kategorii R25,5/120 odpovídající dle nové ČSN 73 6101 kategorii D26/130 s rozšířením SDP na 3,50m. Trasa dálnice kříží v 73,8 km u Opatovce železniční trať Brno - Česká Třebová, toto křížení je řešeno v rámci probíhající stavby železničního mostu D35 Janov – Opatovec, I. etapa. Součástí trasy je jedna mimoúrovňová křižovatka Opatovec v km 74,120, kde se připojuje na silnice I/35 a I/43. Tvar křižovatky je osmičkový se dvěma vratnými větvemi. Celkem je na tomto úseku 6 mostních objektů na D35. Nejvýznamnější z nich je SO 08-205 o délce 434,15 m, který přemosťuje stávající komunikaci I/35 a Mikulečský potok. Ostatních mostních objektů je celkem 7, z toho 4 nadjezdy nad D35, 2 ekodukty a 1 most na silnici I/43 přes vodoteč. Součástí stavby je také 6 protihlukových stěn. Dále jsou součástí stavby přeložky silnic, polní cesty, hospodářské sjezdy, provizorní komunikace, dešťová kanalizace a přeložky vodovodu a plynovodu.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Změna během výstavby (dále jen „ZBV“) vznikla zpřesněním projektové dokumentace ze stupně Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) do stupně Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) a kolizí drenáže s vodovodem na stavebním objektu (dále jen „SO“) 08– 101 – Hlavní trasa (část Vrchní stavba).

Skutečnost č. 1
Z důvodu kolize drenáže a vodovodu (SO 08-342) v km 65,600, byly krajní drenáže a drenáž ve středním dělícím pásu (dále jen „SDP”) v místě kolize přerušeny a byly zde doplněny nové drenážní šachty v celkovém počtu 2 ks. Zhotovitel tuto kolizi vodovodu oznámil dne 04.10.2023, k čemuž následně Správce stavby vydal dne 06.10.2023 Pokyn k provedení variace.
Dále z důvodu kolize drenáží a hlavního odvodňovacího zařízení meliorace na SO 08-381 v km 73,229, byla levá krajní drenáž a drenáž v SDP v místě kolize přerušena a byly zde doplněny drenážních šachty. Zhotovitel o této skutečnosti informoval v Zápisu ze 7. dispečinku a navrhl technické řešení, na což Správce stavby reagoval dne 22.08.2023 Pokynem k provedení Variace.
V souvislosti s výše uvedeným dochází v soupisu prací stavby k nárůstu položky č. 895122 o 6 ks, přičemž v rámci RDS se doplnily 2 ks nových šachet kvůli zjištěné kolizi na SO 08-342, dále 2 ks šachet kvůli zjištěné kolizi na SO 08-381 a navýšení o další 2 ks je z důvodu opomenutí ve výpočtu PDPS (už byly navrženy, pouze se opravil jejich počet v soupisu prací). Dále došlo k úpravě výměr u položek s tím souvisejících (hloubení jam, uložení zeminy na skládku a poplatky za skládku) – položky č. 014101.D, č. 13183 a č. 17120.
Skutečnost č. 2
Na základě podrobného vykreslení kladečských schémat štěrbinových žlabů v RDS byly v soupisu prací upřesněny výměry položek štěrbinových žlabů, vpustí a čistících kusů. Jedná se o položky č. 897626, č. 897726 a č. 93513.
Skutečnost č. 3
Dále byly v soupisu prací RDS upřesněny výměry ploch rozprostření ornice v rovině i ve svahu v souladu s výkresovou dokumentací PDPS.
Tato změna se promítla do výměr položek č. 12573.A, č. 18230 a č. 18220.
Skutečnost č. 4
V soupisu prací RDS byla upřesněna výměra plochy vozovkové vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti navržené v místě přejezdů SDP v souladu s výkresovou dokumentací PDPS. Jedná se o dopřesnění položky č. 574K47.
Skutečnost č. 5
Dále byla do soupisu prací RDS doplněna položka pro kotvy říms rámových propustků, které byly ve výkresové dokumentaci PDPS navrženy, ale v soupisu PDPS nebyly vykázány. Tato Skutečnost č. 7 má vliv do soupisu prací stavby, kdy dochází ke vzniku nové položky č. 31717.N.

Součástí příloh této ZBV je výše zmíněná korespondence, Technická zpráva ve stupni RDS pro SO 08-101, část Vrchní stavba, Pasport změny v PDPS pro SO 08-101 a Zápis z 9. výrobního výboru.


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 2553169241.18