Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-06-26
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32323500 | 45212120 | 45212212 | 45233140: Roadway works | 45310000
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „AquaPark Transilvania Terme Tasnad”.
Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum cantitățile și categoriile de lucrări care se solicita a fi executate, sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificate, ce va fi derulată pe SEAP.
Potrivit devizului general parte integrantă a PT-ului, valoarea totală a contractului de lucrări  de renovare energetica ce face obiectul prezentei proceduri este de 138.208.917,93  lei fără valoarea TVA, din care : 
Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.013.664,20 lei din care:
1.2 Amenajarea terenului 962.554,95 lei fara TVA
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 51.109,25 lei fara TVA
Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 1.044.664,61 lei 
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 134.199.736,51 lei din care: 
4.1 Constructii si instalații 113.221.224,84 lei fără TVA 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 667.170,35 lei fără TVA
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 20.311.341,32 lei fără TVA
Cap. 5  - 5.1 Organizare de șantier 1.950.852,61 lei fără TVA
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 1.358.892,40 lei fără TVA 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de santier 591.960,21 lei fără TVA 
  NOTĂ: Proiectul tehnic este pus la dispoziția ofertanților (partea scrisă și partea desenată), în întregime, pentru a asigura accesul neîngradit la toate informațiile conținute de acest document. Astfel în proiectul tehnic se regăsesc descrierea/prezentarea dotărilor necesare pentru obiectivul de investiții, dotări care sunt cuprinse, din punct de vedere financiar pe linia bugetară 4.5. ACESTE DOTĂRI NU FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI !!!!!
Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile.
Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise în a 15 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor.
La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Algoritm de calcul: Expertul face dovada participării în 8 (opt) sau mai multe contracte/proiecte, în care a deținut un rol similar sau a fost responsabil de managementul proiectului -10 pct
Expertul face dovada participării în 5 ( cinci) – 7 (șapte) contracte/proiecte, în care a deținut un rol similar sau a fost responsabil de managementul proiectului – 5 pct
Expertul face dovada participării în 2 (două) – 4 (patru) contracte/proiecte, în care a deținut un rol similar sau a fost responsabil de managementul proiectului - 3 pct
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției, însă acestea nu sunt detaliate în subactivități, graficul neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților; succesiunea activităților în grafic este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsură corespunzătoare complexității activităților (modal. de realizare, date de intrare, date de ieșire) punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante prin de raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora; există neconcordanțe minore între grafic, resursele utilizate, fluxul de numerar (prop. financiară) și metodologia de execuție; Drumul critic nu corespunde metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate 5 pct
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției, sunt detaliate în subactivități, graficul poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului; succesiunea activităților în grafic este stabilită cu deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității activităților (modal. de realizare, date de intrare, date de ieșire); punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora; graficul, resursele utilizate și fluxul de numerar (prop. financiară) sunt corelate cu metodologia de execuție; Drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate 10 pct
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției, sunt detaliate în subactivități, graficul poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului; succesiunea activităților în grafic este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modal. de realizare, date de intrare, date de ieșire); punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora; graficul demonstrează optimizarea utilizării resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul, resursele utilizate și fluxul denumerar (prop. financiară) sunt corelate cu metodologia de execuție.Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute; Drumul critic corespunde în totalitate metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate 15 pct
În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „AquaPark Transilvania Terme Tasnad”.
Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum cantitățile și categoriile de lucrări care se solicita a fi executate, sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificate, ce va fi derulată pe SEAP.
Potrivit devizului general parte integrantă a PT-ului, valoarea totală a contractului de lucrări  de renovare energetica ce face obiectul prezentei proceduri este de 138.208.917,93  lei fără valoarea TVA, din care : 
Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.013.664,20 lei din care:
1.2 Amenajarea terenului 962.554,95 lei fara TVA
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 51.109,25 lei fara TVA
Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 1.044.664,61 lei 
Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 134.199.736,51 lei din care: 
4.1 Constructii si instalații 113.221.224,84 lei fără TVA 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 667.170,35 lei fără TVA
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 20.311.341,32 lei fără TVA
Cap. 5  - 5.1 Organizare de șantier 1.950.852,61 lei fără TVA
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 1.358.892,40 lei fără TVA 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de santier 591.960,21 lei fără TVA