Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-22
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45213321 | 45230000 | 45231400 | 45233144 | 45234100

Technical requirements: Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása
Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása.
Az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakasz teljes átépítése a 2105+00 - 2181+50 szelvények között v = 160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.
Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása
Az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakasz teljes átépítése a 2105+00 - 2181+50 szelvények között v = 160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre. Kétvágányú, 160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 7,65 pályakm hosszon a pálya al- és felépítményének átépítése, Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Felsővezetéki rendszer korszerűsítése. Közúti felüljáró építése. Optikai kábel áthelyezése, erősáramú kábel és vonalkábel fektetése az átépítés teljes hosszában. Főbb mennyiségek: - Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakaszon 15300 vágányfm hosszban alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával, - Szintbeni útátjáró átépítése: 1 db átépítése, 2 db megszüntetése, - Vasúti műtárgyak: 3 db kerethíd építése, a meglévő műtárgyak elbontásával, - Vasutat keresztező közúti felüljáró építése: 1 db, - Váltakozó áramú 50Hz 25 kV villamos felsővezeték átépítése egybefüggően az átépített vágányok felett 15,3 km hosszban, - Optikai kábel áthelyezése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 7,65 km, - Erősáramú kábel és vonalkábel fektetése összesen 9,210 km hosszban. A pontos mennyiségeket és a feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek-ben foglaltak szerint megvizsgálta a közbeszerzés tárgyának egy részére történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét. A részajánlattétel nem megengedett az alábbiak miatt: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
Az 1. sz. módosítás aláírása: 25.10.2019 Tárgya: a szerződés 9. pontja módosult, amelynek során a befejezés határideje módosult a szerződés hatálybalépésétől számított 752 napra.Ezen túlmenően a V-Híd Építő Zrt. adószáma és az R-KORD Építőipari Kft. székhelye és számlázási címe módosult.
Műszaki Tartalom módosulása: Az ITM 17.12.2018-én kelt levelével elrendelte a NIF Zrt. részére a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztési feladatok Önkormányzat által készíttetett tervek alapján történő megvalósítását, valamint azt megelőzően a teljes tervezési folyamat szakmai felügyeletét.A feladatok részeként átépítésre kerül a 108.sz vasútvonal bekötése Debrecen állomásba, illetve új vágánykapcsolat kerül kialakításra a 100. sz. vasútvonalon Debrecen állomás előtt.
Megrendelő szakmai irányítója (ITM) 21.11.2019 napján kelt, VIF/100325/2019-ITM sz. levele rögzíti, hogy az Ebes-Debrecen vasúti vonalszakasz 2181+50 szelvényétől Debrecen állomásig vasúti pálya korszerűsítési munkái az Ebes (kiz) – Debrecen (bez) vasúti vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési munkái körében valósult volna meg.Azonban ezen projekt esetében az előkészítési fázist követően forráshiányra tekintettel nem indulhatott meg a kivitelezés.Ezért a Debreceni Észak-Nyugati Gazd. Övezet kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztési feladatok átütemezése és újraszakaszolása vált szükségessé.A többlet műszaki tartalom a 100. sz. vasútvonal 2181+50 hmsz és a 2185+44 hmsz közötti szakaszt érinti:
A befejezési határidő módosulása: A 100 sz. vasútvonal kimaradó szakaszának átépítése 31.8.2020 napjáig a Kbt. 141. § (2) – (3) bek. alapján.
Műszaki egyenértékűség: A MÁV Zrt. 38775/2019/MAV sz. iktatószámú nyilatkozatában rögzítette, hogy a tenderben szereplő B6H kábel helyett a B9 kábel, mint egyenértékű helyettesítő tétel alkalmazására lehetőség nyílik azonos felhasználási területen, ennek megfelelően műszakilag elfogadható az egyenértékű helyettesítő termék alkalmazása a biztosítóberendezések összekötése alkalmával. Jogcím: Kbt. 141. § (6) bek.
4.1. Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege a következőre módosul a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: 15 283 576 032 Ft + áfa.
4.3.1 A Megrendelő a Vállalkozói Díj 1,5 %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege a következőképpen módosul a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: 229 253 640 Ft.
8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a,amely a a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. szerinti módosítás eredményeként a következő: 764 178 802 Ft.
8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és az áfa nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, amely a módosítás eredményeként a következő a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: 764 178 802 Ft.
9. pontja és a 9. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján: végtejesítés időpontja: a szerződés hatálybalépésétől számított 32 hónap.


Winner: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság