Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-21
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: 20FEI45998 Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes MKA 05
Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes
Projekt Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Baubegleitende Kampfmittelsondierung und -räumung von Stubben wegen hoher Kampfmittelbelastung im Baubereich
Wegen des Bescheides des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Sachsen,das im Baubereich wegen Kampfhandlungen mit Munition zu rechnensei, wurde ein Stufenkonzept zur Erkundung für den Bereich der aus- undneu zu bauenden Anlagen "Wege, Ausweichstellen, Wendestellen"umgesetzt.Die Geomagnetikuntersuchungen im November 2020 ergaben über1000 Störstellen im Verlauf von ca. 6000m Wegelänge. Diese Vielzahl anStörstellen kann nur mittels geschütztem Bagger (Panzerglas,Stahlplatten) wirtschaftlich ergraben werden. Durch den Bodeneingriffdes Baggers im Zuge der Sondierungsarbeiten wiederum werdenWegeteile, die laut Bauausschreibung nicht bzw. nur in Teilen mittelsTiefbau ausgebaut werden sollten, in ihrem Aufbau so verändert, dassder benötigte ursprünglich homogene Aufbau nach der Sondierung nichtwieder hergestellt werden kann. Die im Ergebnis derBaugrunderkundungen getroffenen Feststellungen waren somit hinfällig.Der Boden ist gestört. Diese Wegeflächen sind nun neu so aufzubauen,dass


Winner: Bickhardt-Bau Thüringen GmbH, NL Meerane