Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-29
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek. Stavba dálnice D3 v tomto úseku se nachází zcela mimo zastavěné území okolních obcí. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která byla vybudována jako polovina dálnice. Nová stavba bude vybudována v délce cca 10,7 km v kat. 27,5/120. V trase dálnice bude vybudováno 9 mostních konstrukcí a dvě mimoúrovňové křižovatky. Dálnice je vedena střídavě na násypech a v zářezech, po zemědělské i lesní půdě.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
V průběhu výkop. prací provedl geotechnik sondy po 20 m pro posouzení vhodnosti zemin nacházející se v podloží arm. svahu. Dle proved. sond byly zastiženy do hloubky 2,9 – 3,0 m aluviální náplavy jíl.hlíny až pís. jílu s vložkami převážně měkké až tuhé konzistence. Jelikož zad. dokumentace uvažovala se sanací podloží pro arm. svah výměnou zeminy za hrubozrnný propust. materiál pouze o mocnosti 0,5 m, bylo nezbytné, na základě nově zjištěných geolog.podmínek, provést výměnu podloží tak, aby byly zajištěny stabilitní předpoklady ZD. Dle výše uved. skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, byly splněny.
V průběhu výkopových prací provedl geotechnik sondy po 20 m pro posouzení vhodnosti zemin nacházející se v podloží armovaného svahu. Dle provedených sond byly zastiženy do hloubky 2,9 – 3,0 m aluviální náplavy jílovité hlíny až písčitého jílu s vložkami převážně měkké až tuhé konzistence. Jelikož zadávací dokumentace uvažovala se sanací podloží pro armovaný svah výměnou zeminy za hrubozrnný propustný materiál pouze o mocnosti 0,5 m, bylo nezbytné, na základě nově zjištěných geologických podmínek, provést výměnu podloží tak, aby byly zajištěny stabilitní předpoklady zadávací dokumentace. Dále - viz bod níže.
V průběhu výkop. prací provedl geotechnik sondy po 20 m pro posouzení vhodnosti zemin nacházející se v podloží arm. svahu. Dle provedených sond byly zastiženy do hloubky 2,9 – 3,0 m aluviální náplavy jíl. hlíny až pís. jílu s vložkami převážně měkké až tuhé konzistence. Jelikož zad. dokumentace uvažovala se sanací podloží pro arm. svah výměnou zeminy za hrubozrn. propustný materiál pouze o mocnosti 0,5 m, bylo nezbytné, na základě nově zjištěných geolog. podmínek, provést výměnu podloží tak, aby byly zajištěny stab. předpoklady zad. dokumentace. Lze konstatovat, že podm. § 222, odst. (5) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, byly splněny.


Winner: Eurovia CS, a.s.