Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-16
Contract type: Works
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 45463970.17 RON

Technical requirements: Contractul are ca scop:«Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A),  km 0+000 – 8+600”»detaliat in urmatoarele etape:
Etapa I- Elaborare  Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor  si a proiectului de  organizare a execuţiei  lucrarilor (PAC si POE);
Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS);
ETAPA III - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor;
ETAPA IV-  Execuţia lucrărilor proiectate;


Valoarea totală estimată a achiziţiei:38.586.641,29 leifără TVA, din care:
	Proiectare și asistenţă tehnică din partea proiectantului: 827.444,53lei (fără TVA), respectiv:
•	PAC+POE+PT+DDE+CS, documentații tehnice pentru obținere/actualizare avize/ acorduri/autorizații:                                          753.085,94 lei, fără TVA;
•	Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 74.358,59 lei, fără TVA.
	Execuție lucrări: 37.759.196,76lei (fără TVA), din care:
•	Lucrări de construcții montaj (C+M):        37.666.248,52 lei, fără TVA;
•	Cheltuieli conexe organizării de șantier:            92.948,24 lei, fără TVA.

7.	Durata contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel:
	Etapa 1 - elaborare documentații tehnice (PAC, POE, documentaţii pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire) conform HG nr.907/2016, va dura  maxim 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 1;
	Etapa 2 - elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT+DDE+CS), conform HG nr. 907/2016, va fi de maxim 1 lună de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după recepția documentației din etapa 1;  
	Etapa 3 - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 4 pe aceeaşi perioadă de 18 luni de la data recepţiei documentaţiei tehnice aferente etapei 2 și obținerea AC, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant.
	Etapa 4 - execuţie lucrări se va derula pe o perioadă de 18 luni de la data menționată în Ordinul de începere lucrărilor, ordin ce va fi emis după recepția documentației tehnice aferente etapei 2 și obținerea Autorizației de construire;

Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18
Autoritatea Contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Modul de realizare a corespondentei intre Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar“Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.
«Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A),  km 0+000 – 8+600”»detaliat in urmatoarele etape:
Etapa I- Elaborare  Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor  si a proiectului de  organizare a execuţiei  lucrarilor (PAC si POE);
Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS);
ETAPA III - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor;
ETAPA IV-  Execuţia lucrărilor proiectate;

7.	Durata contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel:
	Etapa 1 - elaborare documentații tehnice (PAC, POE, documentaţii pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire) conform HG nr.907/2016, va dura  maxim 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 1;
	Etapa 2 - elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT+DDE+CS), conform HG nr. 907/2016, va fi de maxim 1 lună de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după recepția documentației din etapa 1;  
	Etapa 3 - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 4 pe aceeaşi perioadă de 18 luni de la data recepţiei documentaţiei tehnice aferente etapei 2 și obținerea AC, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant.
	Etapa 4 - execuţie lucrări se va derula pe o perioadă de 18 luni de la data menționată în Ordinul de începere lucrărilor, ordin ce va fi emis după recepția documentației tehnice aferente etapei 2 și obținerea Autorizației de construire;

          
Valoarea totală estimată a achiziţiei:38.586.641,29 leifără TVA, din care:
	Proiectare și asistenţă tehnică din partea proiectantului: 827.444,53lei (fără TVA), respectiv:
•	PAC+POE+PT+DDE+CS, documentații tehnice pentru obținere/actualizare avize/ acorduri/autorizații:                                          753.085,94 lei, fără TVA;
•	Asistenţă tehnică din partea proiectantului: 74.358,59 lei, fără TVA.
	Execuție lucrări: 37.759.196,76lei (fără TVA), din care:
•	Lucrări de construcții montaj (C+M):        37.666.248,52 lei, fără TVA;
•	Cheltuieli conexe organizării de șantier:            92.948,24 lei, fără TVA.
Judetul Salaj, DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A),  km 0+000 – 8+600”


Award value: 45463970.17