Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
91 -  Durch eine Regelwerksänderung war die Änderung des Abdichtungskonzeptes des Stationsbauwerkes Marienhof von einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion (ohne außenseitige Kunststoffabdichtung) hin zu einem Frischbetobverbundsystem (FBVS) notwendig, um den gegenüber der Ausschreibung erhöhten Dichtigkeitsanforderungen an das Bauwerk entsprechen zu können.
Statisch nötige Störstellen im Abdichtungskonzept FBV-System werden mit Verpressschläuchen bestückt um evtuelle Undichtigkeiten nach Herstellung verpressen zu können. Um die Funktionsfähigkeit der Verpressschläuche sicherzustellen sind folgende zusätzliche Leistungen notwendig:
- Für die Übertragung der Horizontalkräfte ist eine verzahnte Fuge in der Auflagertasche der Schlitzwand für die Deckenplatte auszubilden. In diesem Bereich kann die FBV-Folie nicht eingebaut werden. Zur Sicherstellung einer nachträchlichen Abdichtungsmöglichkeit in dieser Fuge wird vom Gutachter der Einbau von Verpressschläuchen gefordert. Diese benötigen nach DGV-Merkblatt eine 5 cm breite, ebene Unterfläche, die in der Verzahnten Fuge hergestellt werden muss.
- Bei der Herstellung der einzelnen Schlitzwandlamellen entstehen Fugen zwischen den Lamellen. Diese sind herstellungsbedingt nicht zu verhindern. Im Bereich der Verpressschläuche sind diese Fugen aufzufräsen um eine Abdichtung durch die Deckenbetonage sicher zu stellen.
Durch diese Maßnahmen wird verhindert, dass bei späteren Verpressvorgängen großflächig in die bestehenden Fugen verpresst wird.
91 -  Durch eine Regelwerksänderung war die Änderung des Abdichtungskonzeptes des Stationsbauwerkes Marienhof von einer wasserundurchlässigen Betonkonstruktion (ohne außenseitige Kunststoffabdichtung) hin zu einem Frischbetobverbundsystem (FBVS) notwendig, um den gegenüber der Ausschreibung erhöhten Dichtigkeitsanforderungen an das Bauwerk entsprechen zu können.
Statisch nötige Störstellen im Abdichtungskonzept FBV-System werden mit Verpressschläuchen bestückt um evtuelle Undichtigkeiten nach Herstellung verpressen zu können. Um die Funktionsfähigkeit der Verpressschläuche sicherzustellen sind folgende zusätzliche Leistungen notwendig:
- Für die Übertragung der Horizontalkräfte ist eine verzahnte Fuge in der Auflagertasche der Schlitzwand für die Deckenplatte auszubilden. In diesem Bereich kann die FBV-Folie nicht eingebaut werden. Zur Sicherstellung einer nachträchlichen Abdichtungsmöglichkeit in dieser Fuge wird vom Gutachter der Einbau von Verpressschläuchen gefordert. Diese benötigen nach DGV-Merkblatt eine 5 cm breite, ebene Unterfläche, die in der Verzahnten Fuge hergestellt werden muss.
- Bei der Herstellung der einzelnen Schlitzwandlamellen entstehen Fugen zwischen den Lamellen. Diese sind herstellungsbedingt nicht zu verhindern. Im Bereich der Verpressschläuche sind diese Fugen aufzufräsen um eine Abdichtung durch die Deckenbetonage sicher zu stellen.
Durch diese Maßnahmen wird verhindert, dass bei späteren Verpressvorgängen großflächig in die bestehenden Fugen verpresst wird.
Die zeitl. Abhängigkeiten im Bauablauf sowohl bei der Vorbereitung der Flächen als auch bei den Fräsarbeiten selbst können nur durch den AN selbst beherrscht werden (anstehende Herstellung der Decke E-2). Zwischen den vor- und nachgelagerten Arbeiten sind enge Zeitfenster einzuhalten die vollständig am Bauablauf des AN hängen. Die erforderliche enge logistische Kooperation zwischen mehreren Auftragnehmern innerhalb eines hochfrequentierten innerstädtischen Bereiches und eines stark eingeschänkten Baufeldes (auch Untertage) ist ohne massive Störungen und damit erheblichen terminlichen Schwierigkeiten nicht möglich.Bei der Durchführung der o.g. Leistungen durch einen weiteren AN ist die scharfe Trennung der Leistungen zudem massiv erschwert. Für den AG ist bei Störungen späterer Verpressvorgänge (ggf. erst in mehreren Jahrzenten) oder nachgelagerten Undichtigkeiten des Stationsbauwerkes nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss.


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH