Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-26
Buyer: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa — Invitalia
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 72611000: Technical computer support services

Technical requirements: Richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in combinato disposto con l’art. 51, co. 1, lett. a), sub. 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, delle Attività di supporto alla verifica della progettazione idraulica e marittima nell’ambito del “Contratto Istituzionale di Sviluppo - Recupero e rifunzionalizzazione ex Carcere Borbonico dell’isola di Santo Stefano Ventotene” per la realizzazione dell’Intervento n. 3 Realizzazione/adeguamento degli approdi all'isola di Santo Stefano” CIG 87994786F5 CUP C65C16000380001
A seguito dell’emissione del Decreto VIA n. 142 del 11/07/2022, rilasciato dal Mi.T.E. di concerto con M.I.C nell’ambito della realizzazione dell’Intervento n. 3 – “Realizzazione/adeguamento degli approdi all'isola di Santo Stefano”, che pone stringenti prescrizioni, e prevede l’ottemperanza di diverse condizioni ambientali, tra cui la condizione ambientale n. 5 di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS n. 190 del 29/11/2021, è nata la necessità di procedere con ulteriori analisi nell’ambito dello studio di caratterizzazione meteomarina e dell'agitazione ondosa presso lo scalo della Marinella al fine di calcolare il numero di giorni in cui l'approdo potrà essere accessibile, in riferimento a diverse finestre temporali ben individuate non precedentemente studiate, e necessarie al fine di garantire un riscontro dettagliato e puntuale per la ri-progettazione dell’approdo, così come derivante dalle condizioni ambientali dettate dal parere sopra citato.
La condizione ambientale sopra citata prevede, tra le altre cose, anche il contenimento del sovraccarico antropico conseguente alle attività previste e all’incremento dei visitatori, si è reso pertanto necessario valutare, per ciascuna alternativa progettuale, il numero di giorni in cui l'approdo risulta accessibile, ovvero caratterizzato da un'altezza d'onda inferiore ad una determinata soglia in periodi specifici della giornata, dettagliando maggiormente la modellazione già effettuata inserendo ulteriori criteri di analisi, non precedentemente previsti.
Si è proceduto quindi, ai sensi dell’art.106 co. 1 lettera b) del Codice dei Contratti, in data 02/08/2023 alla sottoscrizione dell’atto integrativo n. 1 al contratto per l’esecuzione dei servizi aggiuntivi, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 39.066,86 (trentanovemilasessantasei/86) oltre IVA, con un incremento dell’importo contrattuale netto di € 6.566,86 (seimilacinquecentosessantasei/86) oltre IVA, oltre IVA
La Stazione Appaltante, a seguito del Decreto VIA n. 142 del 11/07/2022, ha ritenuto necessario avviare delle indagini integrative sopra descritte.Tali attività supplementari si sono rese necessarie durante l’esecuzione della progettazione dell’intervento, oggetto del contratto principale, a seguito delle sopraggiunte indicazioni derivanti dal decreto VIA sopra citato, e per tali attività risulta impraticabile l’affidamento ad altro soggetto senza comportare rallentamenti e disguidi, visto che trattasi di attività di approfondimento su studi di caratterizzazione meteomarina eseguiti durante la progettazione dall’Appaltatore durante l’esecuzione del contratto principale.


Winner: DHI SRL a socio unico