Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-27
Buyer: Győri Egyházmegye
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: Ide tartozik a várkerületi gazdagon díszített főbejárati kapualj tagozatainak, terracotta díszítőelemeinekhelyreállítása, a kapualjban látható eredeti tömbkő lépcső és a lábazatok helyreállítása.
Ide tartozik a délkeleti historizáló stílusú reprezentatív kapualj (leendő recepció) restaurálása, a díszteremeredeti festésének helyreállítása, és a homlokzat történeti színészének visszaállítása.
Horváth-ház épületgépészet II.: egyes épületgépészeti eszközök beszerzése és kapcsolódó szerelési munkák
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesenelhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opcióstételcsoportok tekintetében szerződés hatályba lépésekor, vagy a szerződés hatályba lépését követő 6 hónap során bármikor éljen,és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteleslehívni a megjelölt opciós részeket.
Ide tartozik a várkerületi gazdagon díszített főbejárati kapualj tagozatainak, terracotta díszítőelemeinekhelyreállítása, a kapualjban látható eredeti tömbkő lépcső és a lábazatok helyreállítása.
Ide tartozik a délkeleti historizáló stílusú reprezentatív kapualj (leendő recepció) restaurálása, a díszteremeredeti festésének helyreállítása, és a homlokzat történeti színészének visszaállítása.
Horváth-ház épületgépészet II.: egyes épületgépészeti eszközök beszerzése és kapcsolódó szerelési munkák
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesenelhatárolásra. Az opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
Az opcionális tételek esetében az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az opció lehívásával az opcióstételcsoportok tekintetében szerződés hatályba lépésekor, vagy a szerződés hatályba lépését követő 6 hónap során bármikor éljen,és hogy akár csak részben, illetve részletekben vegye azt igénybe, illetve adott esetben egyáltalán nem köteleslehívni a megjelölt opciós részeket.
Az ajánlatkérő az 1. számú 1. számú mellékletében meghatározott olyan munkarészek megvalósítását látta továbbá szükségesnek, melyek nem képezték részét a kivitelezési szerződés szerinti eredeti műszaki tartalomnak. Ezen új munkarészek az épületek gépészeti, épületvillamossági rendszereihez szervesen kapcsolódnak, illetve takart szerkezetrészek feltárása, továbbá a tényleges állapotnak a tervezés során feltételezett állapottól való eltérése miatt merültek fel, valamint az épületek külső esztétikai megjelenése érdekében szükségesek
A kivitelezés előrehaladása során Megrendelő számos, a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében meghatározott olyan munkarész megvalósítását látta szükségesnek, melyek nem képezték részét a kivitelezési szerződés szerinti eredeti műszaki tartalomnak. Ezen új munkarészek az épületek gépészeti, épületvillamossági rendszereihez szervesen kapcsolódnak, illetve takart szerkezetrészek feltárása, továbbá a tényleges állapotnak a tervezés során feltételezett állapottól való eltérése miatt merültek fel, valamint az épületek külső esztétikai megjelenése érdekében szükségesek. A kivitelezési szerződés ezen új műszaki munkarészekkel történő kiegészítése a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján jogszerűnek minősül, figyelemmel arra, hogy az új munkarészek értéke összesen nettó 92 417 237-Ft, azaz az eredeti vállalkozói díj 15 %-át nem haladják meg és a kivitelezési szerződés eleve a Kbt. Második Része szerinti ún. uniós rezsimben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre. Az új munkarészek megvalósítása emellett nem változtatja meg a kivitelezési szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a szerződés tárgyát képező épületekhez kapcsolódó, az épületek még teljesebb funkcionalitását, illetve külső esztétikai megjelenését biztosító további kivitelezési munkákat foglalják magukba.
Az új munkarészek kivitelezése a kivitelezési szerződés szerinti végteljesítési határidőt nem érinti.
Az I. számú szerződésmódosítás tárgyát képező új munkarészek az épületek gépészeti, épületvillamossági rendszereihez szervesen kapcsolódnak, illetve takart szerkezetrészek feltárása, továbbá a tényleges állapotnak a tervezés során feltételezett állapottól való eltérése miatt merültek fel, valamint az épületek külső esztétikai megjelenése érdekében szükségesek, így gazdasági és műszaki szempontból a nyertes ajánlattevővel ésszerű elvégeztetni.


Winner: Dreiszker és Társai Korlátolt Felelősségű Társaság