Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-12
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233130: Road works

Technical requirements: Modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie, dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy), např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.
Změnu nelze zařadit do skupiny 10 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 směrnice GŘ ŘSD č. 18/2016, ani je nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice.
Jedná se o doplnění výměr prací, které je nutné bezprostředně provést pro zajištění stability skalního zářezu v km 53,260 až km 53,940 LJP v souvislosti se zastižením nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi, spočívajících v zastižení horšího než v zadávací dokumentaci předpokládaného stavu hornin skalního zářezu (viz. Zápis z místního šetření horšího než v zadávací dokumentaci předpokládaného stavu hornin skalního zářezu v km 53,260 až km 53,940 LJP stavby D1-06," „Ohledání skalního svahu LJP v km 53,260 až 53,940 D1 stavby", „D1 Modernizace – úsek 06, exit 49 Psáře – exit 56 Soutice“ ze dne 6.4.2017: „na místním šetření došlo mezi geotechnikem zhotovitele a geotechnikem TDS ke shodě v nutném způsobu zabezpečení skalního zářezu“). Vzhledem k charakteru příčin změny (horší základové poměry, než byly zjištěny řádnými geologickými průzkumy) lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla až v průběhu realizace, a tedy o změnu, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.
Změnu nelze zařadit do skupiny 10 (změna vyhrazená), jelikož nevznikla doměřením ve smyslu § 7 směrnice GŘ ŘSD č. 18/2016, ani je nelze zařadit do skupiny 2 (záměna položek) ve smyslu § 9 citované směrnice.
Jedná se o doplnění výměr prací, které je nutné bezprostředně provést pro zajištění stability skalního zářezu v km 53,260 až km 53,940 LJP, v souvislosti se zastižením nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi, spočívajících v zastižení horšího než v zadávací dokumentaci předpokládaného stavu hornin skalního zářezu (viz. Zápis z místního šetření horšího než v zadávací dokumentaci předpokládaného stavu hornin skalního zářezu v km 53,260 až km 53,940 LJP stavby D1-06 „Ohledání skalního svahu LJP v km 53,260 až 53,940 D1 stavby", „D1 Modernizace – úsek 06, exit 49 Psáře – exit 56 Soutice“ ze dne 6.4.2017: „na místním šetření došlo mezi geotechnikem zhotovitele a geotechnikem TDS ke shodě v nutném způsobu zabezpečení skalního zářezu“). Vzhledem k charakteru příčin změny (horší základové poměry, než byly zjištěny řádnými geologickými průzkumy) lze konstatovat, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla až v průběhu realizace a tedy o změnu, kterou nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat.
Jedná se o doplnění výměr prací, které je nutné bezprostředně provést pro zajištění stability skalního zářezu v km 53,260 až km 53,940 LJP, v souvislosti se zastižením nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi, spočívajících v zastižení horšího než v zadávací dokumentaci předpokládaného stavu hornin skalního zářezu (viz. Zápis z místního šetření horšího než v zadávací dokumentaci předpokládaného stavu hornin skalního zářezu v km 53,260 až km 53,940 LJP stavby D1-06 „Ohledání skalního svahu LJP v km 53,260 až 53,940 D1 stavby", „D1 Modernizace – úsek 06, exit 49 Psáře – exit 56 Soutice“ ze dne 6.4.2017: „na místním šetření došlo mezi geotechnikem zhotovitele a geotechnikem TDS ke shodě v nutném způsobu zabezpečení skalního zářezu“).


Winner: Metrostav, a.s.