Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-11
Buyer: Unitatea administrativ teritoriala Oras Azuga
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul “Modernizare străzi în orașul Azuga, județul Prahova-Lot II”
Obiectivul principal al acestei achizitii este imbunatatirea infrastructurii rutiere locale care poate sigura premizele pentru dezvoltarea
- Aducerea strazilor la caracteristici superioare fata de cele existente, din punct de vedere al circulatiei rutiere;
Pentru atingerea acestor obiective, s-a intocmit Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii, care propune executia
- Executia unui sistem rutier nou, format din 5 cm strat de legatura BAD 22,4 si 4 cm strat de uzura din BA 16, operatiile
premergatoare asternerii acestor straturi fiind diferite pe fiecare strada, in functie de starea de degradare a acestora;
- Pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale se vor realiza pante logitudinale si transversale. Acestea vor directiona apa catre
- Realizarea unui pod nou (inlocuirea celui existent), a carui suprastructura va fi alcatuita dintr-un tablier nou, format din 7 grinzi
prefabricate cu corzi aderente, tip 52-12, cu deschiderea de calcul L=11, 50 m, care vor asigura sustinerea unei parti carosabile cu
Programul Operațional:	POR 2014-2020Axa prioritară: 	13. Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlociiPrioritatea de investiții: 	9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunitărilor defavorizate din regiunile urbane și ruraleCodul proiectului (SMIS) : 126058Titlul proiectului:“Îmbunătățirea calității vieții populației în oraș Azuga, județ Prahova-Lot2
Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul “Modernizare străzi în orașul Azuga, județul Prahova-Lot II”
Inlocuirea formulei de ajustare prevazuta in contractul nr.7612/14.05.2021 care are ca obiect obiectivul de investitii Lucrari de constructii, dotări, servicii de proiectare pentru elaborare PT, detalii de execuție, asistență tehnică în cadrul proiectului LUCRĂRI (PROIECTARE SI EXECUŢIE) privind realizarea obiectivului de investiții: < Servicii de proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul: ,,Modernizare străzi in oraș Azuga, județul Prahova –  lot II” cu formula prevazuta de art.17, alin.(8) lit.a1) din OUG nr.64 din 09.05.2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile pentrureechilibrarea conditiilor contractuale si finalizarea implementarii si constituirea rezervei de implementare in conditiile OUG 64/2022.
Potrivit prevederilor OUG 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, se constituie rezervă de implementare în cadrul contractului de achiziție, care reprezintă necesarul de fonduri pentru implementarea contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru şi a altor categorii de contracte, constituit în limitele şi în condiţiile prevăzute de OUG 64/2022 pentru asigurarea categoriilor de cheltuieli care au caracter imprevizibil de natura ajustărilor de preţ, care nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care a fost depusă oferta, dar care sunt strict necesare pentru implementarea contractelor. rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferentelor de pret aferente ajustarii pretului contractelor de achizitie și se va face la fiecare solicitare de plata, pe restul perioadei de derulare a contractului, în conformitate cu OUG 64/2022.
Se introduce formula de ajustare  prevăzută de art.17, alin.(8), lit.a1) din  OUG nr.64  din 9 mai 2022 .
Schimbarea conditiilor economice, pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului a intervenit dupa termenul-limita pentru depunerea ofertelor.Evenimentele succesive- situatia pandemica si de conflict armat din Ucraina, in contextual unei crize generalizate a pretului la energie, respective cresterea pretului la carburanti, gazele naturale si energia electrica nu au putut fi prevăzute în mod firesc la data la care au fost elaborate și depuse ofertele în cadrul procedurii de achizitie. Criza economică post-COVID  a determinat creşteri ale indicelui de cost total în construcţii cauzate de creşterea preţului la materiale şi manoperă, echipamente/bunuri şi alte dotări independente.Criza energiei  a determinat creşteri necontrolate la preţul combustibilului, energiei şi gazelor naturale care nu a depins de acţiunea/inacţiunea contractantului. Criza generată de conflictul militar din regiunea Mării Negre.


Winner: S.C. RONI CIVIL INTEROUTE S.R.L.,