Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-23
Buyer: ADIF — Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Plasencia y Cáceres
Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Plasencia y Cáceres dentro del ámbito de las nuevas estaciones de alta velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa.
Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020, objetivo temático 7: transporte sostenible.
Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Cáceres y Plasencia
Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Cáceres y Plasencia dentro del ámbito de las nuevas estaciones de alta velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa.
Modificación del contrato de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Plasencia y Cáceres dentro del ámbito de las nuevas estaciones de alta velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa (CON 008/19 - 3.19/20830.0029).
El objeto del contrato es la consultoría y asistencia técnica para el control de la ejecución de las obras de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Plasencia y Cáceres dentro del ámbito de las nuevas estaciones de alta velocidad en la línea de AV Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa.
La obra a la que presta servicio este contrato ha incrementado su plazo en 6 meses y 0 días, siendo su nueva fecha de finalización el 7.2.2021. Este aumento de plazo supone un incremento en la duración del servicio de la asistencia técnica del 50 %. Ante esta circunstancia, se hace necesario contar con los servicios de consultoría y asistencia técnica para acometer los trabajos restantes hasta la finalización de las obras.
Para la realización de estos trabajos se hace necesario generar un precio nuevo acorde a los trabajos que se pretenden controlar e incrementar el plazo del contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica en la misma cuantía de 6 meses.
El presente contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (LCSE).
Teniendo en cuenta el apartado 7.1.3. del anexo de Condiciones Generales para los Contratos de Servicios dentro del Pliego de Condiciones Particulares, esta modificación no prevista en el pliego se justifica en el supuesto:
b) cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.
La necesidad de tramitar un modificado por ampliación del plazo de las obras y ajuste de los servicios es una causa imprevisible.
La modificación que se propone no altera la naturaleza global del contrato puesto que se engloba dentro de los trabajos propios de asistencia técnica a las obras.
La cuantía de la modificación propuesta supone un incremento del importe del contrato del 48,17 %, inferior al 50 %.


Winner: UTE TXT Ingeniería, S. L. (50 %) — Groma Ingeniería, S. L. U. (50 %)