Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-09-15
Buyer: EURO APAVOL SA
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231300 | 45232150 | 45232152 | 45233142: Road-repair work | 45252126
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Activitatile de executie pentru  “IL - CL R04  ALIMENTARE CU APA ȘI CANALIZARE ÎN BARCANESTI, ARMASESTI SI JILAVELE ” – 2 Loturi,  astfel:
Durata Contractului prevazuta la Sectiunea II.2.7 este de 1840 zile din caredin care 760 zile pentru Executie Lucrari si 1080 zile Perioada de Garantie (de remediere a defectelor)..
Nota: Lucrarile din etapa I trebuie finalizate in perioada de eligibilitate a finantarii POIM, ultima plata catre Antreprenor aferenta lucrarilor platite din aceasta sursa de finantare urmand a fi facuta pana la 31 decembrie 2023.
d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zile;
•	Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional;
•	Monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/ consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar;
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC EURO APAVOL in perioada 2014-2020
Subfactor Pt.2.1 = Nivelul de detaliere a graficului general de realizare a investiției publice = maxim 3 puncte
In graficul general de realizare a investiției publice sunt incluse toate activitatile principale, insa acestea nu sunt detaliate in subactivități, graficul general de realizare a investiției publice neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului  0,75.
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, însă acestea sunt detaliate partial în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice putând fi utilizat așa cum este prezentat doar parțial ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului 1,50
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, acestea sunt detaliate în subactivități, iar graficul general de realizare a investiției publice poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului 3
Subfactor Pt.2.2 = Succesiunea logică a activităților din graficul general de realizare a investiției publice = maxim  3 puncte 3 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a contractului, insa, in prezentarea succesiunii logice a activitatilor si sub-activitatilor nu exista interdependente care sa permita identificarea acestora cu usurinta 0,75
Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a contractului, iar intre activitati si sub-activitati exista interdependente care pot fi identificate cu usurinta 1,50
Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor, demonstrând optimizarea succesiunii activităților în raport cu drumul critic și riscurile probabile. Activitatile aferente realizarii investitiei publice sunt in asa fel prezentate, incat rezulta foarte clar modul de derulare a contractului. Lucrarile pentru obiectele sistemelor de apa, respectiv de apă uzată sunt prezentate distinct, in succesiune logica, rezultând interdependenta intre activitati si sub-activitati, fiind evidentiate etapele necesare pana la finalizarea obiectivului, testarea si punerea in functiune si conectarea fiecărui obiect la reteaua principală si in cadrul sistemului. 3