Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-10
Buyer: Gmina Września
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111200 | 45200000: Building and civil engineering work

Technical requirements: Budowa dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych KAT. A
10) przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia publicznej oraz kolejowej (np. LPN);
2. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu z 21.1.2019, znak WOO-II.420.177.2018.BZ.13, sprostowaną postanowieniem RDOŚ w Poznaniu z 21.2.2019, znak WOO-II.420.177.2018.BZ.17.
• opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,
• opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,
POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014–2020
1. W związku brakiem możliwości wskazania w sekcji I.1) wszystkich zamawiających, Zamawiający informuje, że oprócz Gminy Września zamawiającym jest również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa o krajowym numerze identyfikacyjnym (NIP): 1132316427
2. W związku z możliwością zaznaczenia tylko jednej opcji w sekcji VII 2.2). Zamawiający informuje, że przyczyną dokonania modyfikacji było również wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych oraz zamiennych tj.:
- podczas prac wskazano że urządzenia srk na stacji Września oraz Podstolice nie pozwalają na prowadzenie ruchu dwukierunkowego po jednym torze linii kolejowej 808. Dodatkowo dokumentacja techniczna nie opisywała stanu urządzeń srk zastosowanych na stacji Września co uniemożliwiało Wykonawcy przewidzenie konieczności wykonania robót dodatkowych w urządzeniach stacyjnych w celu zamknięcia toru na linii 281. W związku z tym wystąpiła konieczność dostosowania urządzeń srk na stacji Września w celu zamknięcia torów szlakowych na linii 808 oraz 281 oraz dostosowanie urządzeń srk na stacji Września oraz Podstolice w celu umożliwienia prowadzenia ruchu dwukierunkowego na jednym torze kolejowym na linii 808
- w wyniku uzgodnień z gestorem sieci telekomunikacyjnej powstał projekt zamienny, zgodnie z którym konieczne do przebudowy są dwa dodatkowe kable nie ujęte w dokumentacji pierwotnej tj.: kabel światłowodowy oraz kabel miedziany wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wskazana infrastruktura znajduje się w kolizji z ścianami szczelinowymi, co nie było wskazane w SWZ i jako roboty dodatkowe jest niezbędna do przebudowy w celu zrealizowania zakresu podstawowego
- dokumentacja projektowa nie wskazywała konieczności ułożenia taśmy ostrzegawczej nad kanałem sanitarnym tłocznym, natomiast kanalizację sanitarną ciśnieniową należy wykonywać zgodnie z normą gdzie jest wskazana konieczność jej montażu. Taśma (z wkładem stalowym) pełni funkcję zarówno lokalizacyjną jak i ostrzegawczą, co przy uwzględnieniu wykonania sieci w pasie drogowym jest niezbędne w celu dostatecznego zabezpieczenia sieci podziemnych przed uszkodzeniem. Ponadto w wyniku spotkania z gestorem sieci wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do realizowanego zakresu ze względu na przyszłe warunki eksploatacyjne przebudowanej sieci tj. zamiana kolan na kanalizacji tłocznej z 90st na 2 x 45st., montaż dodatkowych zasuw przy studniach czyszczakowych oraz montaż dodatkowych zasuw w rejonie przecisku pod ul. Działkowców
- przebudowa kolizji gazowej zakładała przebudowę gazociągu o średnicy 225mm oraz 180mm jak i przyłącza gazowego do działki o średnicy 25mm. Przedmiar w tym zakresie przewidywał rozliczenie wykonania rurociągów o średnicy 225, 180 oraz 63. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany w postaci wyłączenia z rozliczenia części robót w postaci wykonania przyłącza o średnicy 63mm oraz dodania robót w postaci wykonania przyłącza o średnicy 25mm.
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.


Winner: Konsorcjum firm: Lider: PBW Inżynieria Jacek Garbacz