Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-26
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: — FU Manforter Straße inkl. LSW (km 11,305), Hauptkabeltrasse PA 1.1-1.3 und PA 8.0 (km 5,4-30,9; Strecke 2650),Kampfmittelsondierungen und optional für: Stützwand Heinrich-von-Stephan-Straße inkl. LSW km 11,314 bis km 11,685.
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO sowie größer 50 000 EUR nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Bei der EU-Vergabe wird unterschieden zwischen Teilnahmerwettbewerb und Angebotsphase. Zunächst ist bin zum 8.8.2019 die Bewerbung zur Teilnahme am Wettbewerb über die Vergabeplattform einzureichen. Danach erfolgt für ausgewählte Bieter die Angebotsphase. Erst mit der Angebotsphase ist für ausgewählte Bewerber ein Angbot für die ausgeschriebene Leistung über die Vergabeplattform einzureichen. Der Auftraggeber behält sich vor, nach der Angebotsabgabe auf Verhandlung zu verzichten. Die Bindefrist kann der Angebotserklärung in den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.
Bei Abgabe eines Teilnahmeantrages oder Angebots, in Form einer Bietergemeinschaft, sollten sich die Bietergemeinschaften vorab im Vergabeportal der DB AG registrieren lassen. Die Teilnahme am Verfahren setzt die unveränderte Zusammensetzung der im Teilnehmerwettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss der im Teilnehmerwettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist zulässig.
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Auflistung nach o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1 bis III.1.3 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— FU Manforter Straße inkl. LSW (km 11,305), Hauptkabeltrasse PA 1.1-1.3 und PA 8.0 (km 5,4-30,9; Strecke 2650),Kampfmittelsondierungen und optional für: Stützwand Heinrich-von-Stephan-Straße inkl. LSW km 11,314 bis km 11,685.
Durch die Vorleistungen der Bau AN für die Hauptmaßnahmen, sind zusätzliche SiGeKo-Leistungen im Zeitraum vom 17.07.-30.9.20 erfroderlich, die durch den Vertrag des AN nicht abgedeckt sind. Aufgrund des Angebotswertes ist der Aufwand zur Erstellung einer Ausschreibung nicht wirtschaftlich. Es entstünden ebenso zusätzliche Schnittstellen in der Bauphase. Die zusätzlichen SiGeKo-Leistungen sind im selben Baufeld erforderlich. Ein neuer SiGeKo müsste sich in die Baustellenordnung und in den bereits durch Zetcon aufgestellten SiGe-Plan und somit in die Bauabläufe der Bau AN für die Vorabmaßnahmen einarbeiten, wodurch erhebliche Zusatzkosten entstünden. Außerdem müsste er die Aktualisierung der Vorankündigung mit dem SiGeKo der Fa. Zetcon sehr eng abstimmen, was nahezu den doppelten Aufwand darstellen würde.


Winner: Vergabekammer des Bundes