Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-02-18
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Region: Královéhradecký kraj
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci krytu silnice II/286 od okružní křižovatky silnic II/286, II/502 a 2 MK v Jičíně (kř. ulic Havlíčkova, Sv. Čecha, Revoluční, ČS armády a Bolzánova) přes Valdice, Železnici až na hranice okresu Jičín. Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty. Stavba řeší obnovu a zesílení krytu vozovky na většině trasy. Práce budou probíhat zásadně za provozu po polovinách. Podle závazného stanoviska Policie ČR dopravního inspektorátu v Jičíně nejsou na této trase objížďky možné. Součástí stavby je obnova příčných propustů, uvedení odvodňovacího systému do provozuschopného stavu. Celková délka stavby činí cca 5,8 km. Směrové a výškové uspořádání trasy se nemění. Předpokládá se práce na několika úsecích současně s řízením provozu v místech provádění stavebních prací.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou v souvislosti s vícepracemi realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
Součástí dodatku č. 1 je změna konstrukce vnitřního prstence kruhového objezdu SO 101 z asfaltových vrstev na kamennou dlažbu včetně úpravy konstrukčních vrstev. Změna vnitřního prstence byla způsobena chybou v projektové dokumentaci, kde byla v situaci vyznačená projednaná konstrukce z kamenné dlažby a v soupisu prací bylo počítáno s konstrukcí z asfaltového betonu.
Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací, které nebudou v souvislosti s vícepracemi realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku (změna konstrukce vnitřního prstence kruhového objezdu SO 101 z asfaltových vrstev na kamennou dlažbu včetně úpravy konstrukčních vrstev. Změna vnitřního prstence byla způsobena chybou v projektové dokumentaci, kde byla v situaci vyznačená projednaná konstrukce z kamenné dlažby a v soupisu prací bylo počítáno s konstrukcí z asfaltového betonu).


Winner: Alpine Bau CZ a.s.