Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-01
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71247000 | 71248000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71313450 | 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Zarządzanie projektem oraz nadzory: inwestorski,autorski,przyrodniczy,informacja i promocja projektu "Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza
Zarządzanie projektem,nadzór przyrodniczy,informacja i promocja projektu:„Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biał
Zarządzanie projektem, działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z wytycznymi POliŚ 2014-2020, nadzór przyrodniczy nad realizacją oraz ocena porealizacyjna efektywności funkcjonowania urządzeń wykonanych w ramach zadań inwestycyjnych projektu obejmujących udrożnienie 15 barier migracyjnych na rzece Białej Tarnowskiej w gminach Bobowa, Grybów, Uście Gorlickie (zadanie 2) i przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej w gminach Ciężkowice i Grybów (zadanie 3 projektu) - realizacja w latach 2017-2020
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0001/17-00 projektu "Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających  funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia "Zarządzanie projektem oraz nadzory: inwestorski, autorski, przyrodniczy, informacja i promocja projektu "Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej" składającego się z trzech części: I część - Zarządzanie projektem, działania informacyjno-promocyjne projektu zgodnie z wytycznymi POliŚ 2014-2020, nadzór przyrodniczy nad realizacją oraz ocena porealizacyjna efektywności funkcjonowania urządzeń wykonanych w ramach zadań inwestycyjnych projektu obejmujących udrożnienie 15 barier migracyjnych na rzece Białej Tarnowskiej w gminach Bobowa, Grybów, Uście Gorlickie (zadanie 2) i przedsięwzięć stymulujących funkcjonowanie.
podstawa prawna: zmiana określona w art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp oraz § 14 ust. 3 Umowy nr 626/IR/2017/A z dnia 15 września 2017 r.
Zgodnie z aneksem Strony wprowadziły zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy oraz w zakresie przedmiotu Umowy, jak również terminu wykonania Umowy o czas niezbędny na dokończenie rozpoczętych już przez Wykonawcę prac.
Termin zakończenia realizacji Umowy nr 626/IR/2017/A z dnia 15 września 2017 r. ulega wydłużeniu do dnia 31 stycznia 2022 r.
W dniu 20 grudnia 2021 r. podpisano Aneks nr POIS.02.01.00-00-0001/17-04 do Umowy o dofinansowanie projektu „Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej“ zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym przedłużono termin realizacji projektu do 30.11.2022 r. Powodem przedłużenia terminu realizacji projektu jest wydłużenie terminu realizacji zadań inwestycyjnych, na których Strony Umowy nie miały wpływu działając z należytą starannością, a bez których nie będzie możliwa ocena uzyskanych efektów i wskaźników w projekcie.
Mając na uwadze przedłużający się okres realizacji zadań inwestycyjnych w projekcie, o prawie dwa lata w stosunku do pierwotnego terminu wynikającego z zawartej pomiędzy Stronami Umowy z dnia 15 września 2017 r., dalej „Umowa” (umowny termin zakończenia niniejszej Umowy był ustalony na dzień 10 grudnia 2020 r.), co bezpośrednio przedkłada się na koszty Wykonawcy umowy, które istotnie wzrastają w stosunku do kosztów wynikających z przedłożonej oferty cenowej, Strony postanawiały dokonać zmian w niniejszej Umowy.
Istotną okolicznością jest, że procentowe zaawansowanie wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy kształtuje się na poziomie 99%, za co Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie. Do wykonania pozostał 1% przedmiotu Umowy, co Zamawiający jest w stanie wykonać bez zaangażowania Wykonawcy, przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanych efektów rzeczowych i finansowych projektu.
Konieczność dokonania przedmiotowych zmian wynika z okoliczności, których Strony nawet działające z należytą starannością nie były w stanie przewidzieć przy zawieraniu Umowy w 2017 r. Jednocześnie są to okoliczności niezależne od Stron a spowodowane wydłużającym się procesem inwestycyjnym i mającą na niego wpływ od marca 2020 r. epidemią COVID.


Winner: Zakład Badań Ekologicznych Roman Żurek