Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-10-14
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71240000 | 71300000 | 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2022-11-10
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nachtragsmanagement für PA16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost, Bauvorhaben ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL
Leistungsgegenstand dieser Vergabe ist die Durchführung eines ganzheitlichen Nachtragsmanagements gemäß Prozessen der DB Netz AG für das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber (AG) und dem Auftragnehmer Bauleistungen (AN-Bau) im Projekt PA16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost.
Der Planungsabschnitt PA 16 Köpenick ist Bestandteil des Projektabschnitts (PRA) 1 Berlin Ostbf (a) - Erkner (e) und liegt zwischen den km 10,360 bis 13,580. In diesem Bereich sind die Kernbaumaßnahmen vorgesehen. Für die Ausbauziele v = 140/160 km/h und Radsatzlasten (RSL) 25 t werden auf diesem Streckenabschnitt die Gleis- und Oberleitungsanlagen komplett erneuert. Ebenso werden mit Ausnahme der Eisenbahnüberführung (EÜ) Forum, die nur erweitert wird, alle Ingenieurbauwerke neu gebaut. Das betrifft insbesondere die EÜ Hämmerlingstraße, EÜ Wuhle und die EÜ Bahnhofstraße. Für diese EÜen werden Aufweitungsverlangen umgesetzt.
Der Spurplan wird um ein Überholungs-, ein Kehrgleis und eine zusätzliche Anbindung des Berliner Außenringes erweitert.
Des Weiteren wird ein neuer Regionalbahnsteig mit Zugängen aus der Verkehrsstation, von einer Personenüberführung (PÜ) der Bahnhofstraße sowie aus einer östlichen Personenunterführung (PU) errichtet. Der vorhandene S-Bahnsteig bekommt zusätzliche Zugänge ebenfalls von einer PÜ Bahnhofstraße sowie aus der östlichen PU. Zur barrierefreien Erschließung sind insgesamt drei neue Aufzüge vorgesehen. Die Ladestraße am Elcknerplatz wird in Richtung des ESTW Modulgebäudes in Berlin – Köpenick verschwenkt.
Der Bahnkörper erhält eine Planumsschutzschicht (PSS) und wird mit zusätzlichen Stützwänden versehen.
Aktive Lärmschutzmaßnahmen werden durch Schallschutzwände, die bis zu 6 m hoch sein können, umgesetzt.
Die S-Bahnstrecke 6004 (Berlin – Erkner) wird auf einer Strecke von ca. 1 km nach Norden verschoben und mit Stützbauwerken gesichert. Die v.g. Eisenbahnüberführungen werden auch für die S-Bahngleise erneuert. Des Weiteren wird die vorhandene technische Ausrüstung, bestehend aus Oberleitungsanlage, S-Bahnstrom, Leit- und Sicherungstechnik sowie die E-Technik neu errichtet.
Das Gebäude der Verkehrsstation wird im Bereich der Fernbahngleise zurückgebaut und beim Neubau um ein zusätzliches Tragwerk für das Überholungsgleis erweitert sowie mit einer komplett neuen technischen Gebäudeausrüstung versehen.
Die Baumaßnahmen erfolgen unter grundsätzlicher Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes in Einzel- und Totalsperrungen. Hierfür werden bahn- und gleisbautechnische Bauzustände eingerichtet.
Leistungsgegenstand des Auftragnehmers (AN) ist die Durchführung eines ganzheitlichen Nachtragsmanagements gemäß Prozessen der DB Netz AG für das Vertragsverhältnis zwischen dem Auftraggeber (AG) und dem Auftragnehmer Bauleistungen (AN-Bau) im Projekt PA16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost.
Die Bearbeitung von Behinderungs- und Bedenkenanzeigen sowie Bauzeitnachträgen (Definition s. unten) ist nicht Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung. Der vertragsrelevante Schriftverkehr ist jedoch bei der Nachtragsbearbeitung zu berücksichtigen.
Der AN-Bau wird vom AG neben Bauleistungen auch mit Planungsleistungen beauftragt, so dass bei der Bearbeitung von Nachträgen auch Planungssachverhalte Vertragsgegenstand sind.
Der AN muss alle Anzeigen einer Vertragsabweichung und Nachträge bearbeiten, die im Leistungszeitraum der übertragenen Leistung bzw. in den jeweiligen optionalen Leistungszeiträumen beim AG eingehen. Dies bedeutet, dass die Leistungspflicht auch nach Abschluss eines Leistungszeitraumes weiter bestehen kann, wenn Nachtragssachverhalte noch nicht abgeschlossen sind.
Für den Fall, dass dem AN keine weitere Option übertragen wird bzw. keine weiteren Optionen übertragen werden können, endet die Leistungspflicht 180 Kalendertage nach Ablauf des finalen Leistungszeitraumes. Nachträge, die nach Ablauf der 180 Tage noch nicht abgeschlossen sind, werden entsprechend dem jeweiligen Status (z.B. formale Prüfung / Prüfung dem Grunde nach) gem. Leistungsverzeichnis vergütet.

Eligibility requirements: -Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist. -Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Täuschung begangen und auch keine Auskünfte zurückgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu übermitteln. -Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften. Form der geforderten Erklärungen/Nachweise: Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht. Vorstehende Erklärungen/Nachweise können bei erfolgreicher Teilnahme an einem unter III.2.2 benannten Präqualifikationsverfahren der Deutschen Bahn AG erbracht werden, sofern sich keine wesentlichen Änderungen ergeben haben. Weitere erforderliche Erklärungen/Nachweise siehe Punkt VI.3 .