Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-05-31
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Dochází k upřesnění skutečně provedeného objemu prací oproti schválené RDS. K navýšení dochází z důvodu zjištěné větší tloušťky bourané CBK, kdy se v průběhu prováděni prací objevily skutečnosti odlišné oproti předpokladům PDPS převzatých do RDS. Dle vyjádřeni AD ze dne 28.3.2018 se při návrhu v PDPS vycházelo z diagnostiky vozovky, kterou měl projektant k dispozici, týká se pol. č. 47, 48.
V PDPS se uvažovalo se úrovní zemní pláně o 5 - 10 cm výše, než tomu bylo ve skutečnosti, kdy tato skutečnost byla zjištěna až při realizaci. Dále v SDP v etapě 2b nebylo možné provést kompletní vrstvu s ŠD tak jak předpokládala PDPS. Na levé straně byla provedena pouze ochrana zemní pláně v tl. 0,15 m. Tento postup byl volen z důvodu navazujících prací v etapě 4, kdy by při bouráni v LJP došlo ke znehodnocení vrstvy ze ŠD. Z toho důvodu byl v tomto místě volen provizorní zásyp (pol. č. 27). Dle vyjádřeni AD ze dne 28.3.2018 se při návrhu v PDPS vycházelo z diagnostiky vozovky, kterou měl projektant k dispozici, týká se pol. č. 17, 27.
Dochází k upřesnění skutečně provedeného objemu prací oproti schválené RDS. K navýšení dochází z důvodu zjištěné větší tloušťky bourané CBK, kdy se v průběhu prováděni prací objevily skutečnosti odlišné oproti předpokladům PDPS převzatých do RDS. Dle vyjádřeni AD ze dne 28.3.2018 se při návrhu v PDPS vycházelo z diagnostiky vozovky, kterou měl projektant k dispozici, týká se pol. č. 47, 48.
V PDPS se uvažovalo se úrovní zemní pláně o 5 - 10 cm výše, než tomu bylo ve skutečnosti, kdy tato skutečnost byla zjištěna až při realizaci. Dále v SDP v etapě 2b nebylo možné provést kompletní vrstvu s ŠD tak jak předpokládala PDPS. Na levé straně byla provedena pouze ochrana zemní pláně v tl. 0,15 m. Tento postup byl volen z důvodu navazujících prací v etapě 4, kdy by při bouráni v LJP došlo ke znehodnocení vrstvy ze ŠD. Z toho důvodu byl v tomto místě volen provizorní zásyp (pol. č. 27). Dle vyjádřeni AD ze dne 28.3.2018 se při návrhu v PDPS vycházelo z diagnostiky vozovky, kterou měl projektant k dispozici, týká se pol. č. 17, 27.
Dochází k upřesnění skutečně provedeného objemu prací oproti schválené RDS. K navýšení dochází z důvodu zjištěné větší tloušťky bourané CBK, kdy se v průběhu prováděni prací objevily skutečnosti odlišné oproti předpokladům PDPS převzatých do RDS. Dle vyjádřeni AD ze dne 28.3.2018 se při návrhu v PDPS vycházelo z diagnostiky vozovky, kterou měl projektant k dispozici, týká se pol. č. 47, 48.


Winner: Eurovia CS, a.s.