Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-23
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla II/308 Bohuslavice - Nové Město nad Metují. Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace z Bohuslavic do Nového Města nad Metují.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
1. Vibrocem - Při realizaci objektu SO 101 v km 22,140-22,202 byla zastižena ohraničená oblast výrazně neúnosného podloží charakteru jemnozrnné zeminy s množstvím organických zbytků. Byla provedena výměna aktivní zóny a provedena zkouška modulu přetvárnosti na pláni s výrazně nevyhovujícím výsledkem. Navrženo je, řešit sanaci aktivní zóny modifikovanou technologií štěrku prolévanou cementovou maltou (Vibrocem). Správce stavby uznává požadavek zhotovitele na prodloužení doby realizace stavby o 5 dní. Jedná se o SO 101 vícepráce 416 358,10 CZK s DPH, méněpráce 99 509,37 CZK s DPH. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
2. V průběhu výkopových prací a odstranění stávající kanalizace bylo nalezeno větší množství dešťových přípojek, než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno. Správce stavby požádal obec a projektanta o vysvětlení této skutečnosti a bylo mu sděleno, že z důvodu neprůchodnosti dešťové kanalizace nebylo možné provést kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace a nebylo možné provést přesné zjištění všech dešťových přípojek. Během prací byly objeveny další dešťové přípojky, které bylo třeba napojit na nově budovanou dešťovou kanalizaci. V projektové dokumentaci se jednalo o napojení celkem 26 ks dešťových přípojek, ale bylo zjištěno dalších 48 ks přípojek, které je nutno napojit na dešťovou kanalizaci, celkový počet všech realizovaných přípojek je k 9. 9. 2020 74 ks. V oznámení zhotovitele ze dne 2. 9. 2020 a 9. 9. 2020 je upřesněn počet nových přípojek, které nebyly v projektu předpokládány. Zhotovitel uvádí časovou náročnost 3 ks přípojek za 5 dní a požaduje celkem pro 30 ks 50 dní. S tímto požadavkem technický dozor a správce stavby nesouhlasí. Z výčtu položek a kalkulace položek nutných pro zhotovení přípojky vychází 10,78 normohodin prací na zhotovení jedné průměrně 7 m dlouhé přípojky. Práce je možno realizovat souběžně, ale zároveň tak aby mohlo dojít k navážení a odvozu materiálu a průjezdu. Správce stavby uznává požadavek na prodloužení doby realizace stavebních prací 20 dní.
3. Dojde k prodloužení doby realizace stavebních prací a Díla o 25 dní. Termín dokončení stavebních prací je 18. 10. 2020, termín dokončení Díla je 29. 11. 2020. Celková doba realizace stavebních prací se upravuje na 48 týdnů.


Winner: Eurovia CS, a.s.