Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2016-01-05
Buyer: Office fédéral des routes (OFROU) filiale de Bellinzone division infrastructure routière Est
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233110
Estimated value:  CHF
Award criteria: Les critères d'adjudication suivants doivent être joints au dossier d'offre:, CA-1: prix;, CA-2: plan de construction., Divisé en:, Phase 2B (avril-mai 2016);, Phase 2C (juin-septembre 2016);, Phase 3A (janvier-mai 2017);, Phase 3B (juin-septembre 2017)., CA-3: qualité, plausibilité du plan et des procédures de construction., Plausibilité et complétude des procédures de construction prévues;, Plausibilité du programme des travaux;, CA4: niveau et qualité de la documentation présentée (i.e. installations de chantier, rapport technique, personnes clés)., Installations de chantier;, Qualité du rapport technique;, Directeur technique (personne clé);, Chef de chantier., Évaluation du prix (CA-1)., La note maximale (5) est attribuée à l'offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 30 % ou plus à celui de l'offre la plus basse obtiennent la note 0., Entre 2, l'évaluation est linéaire (arrondi à 2 points après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix., Échelle d'évaluation pour le critère «plan de construction» (CA2)., Le plan de construction doit tenir compte des fermetures obligatoires durant les fêtes:, Noël: 10 jours;, Pâques: 5 jours., Jours fériés du calendrier valide au Tessin., Une note est attribuée sur la base de la durée des travaux pour chaque phase proposée dans le dossier d'offre:, Plus que 10 jours de plus par rapport aux indications du maître d'ouvrage (MO): note 0;, Plus que 4 jours de plus par rapport aux indications du maître d'ouvrage (MO): note 1;, Depuis 4 jours de moins jusqu'à 4 jours de plus par rapport aux indications du MO: note 2;, Jusqu'à 10 jours de moins par rapport aux indications du MO: note 3;, Jusqu'à 14 jours de moins par rapport aux indications du MO: note 4;, Depuis 15 jours de moins par rapport aux indications du MO: note 5., Notation des autres critères de qualité (CA -3 et CA-4)., L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:, 0 = évaluation impossible; aucune information;, 1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes;, 2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet;, 3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'appel d'offres;, 4 = critère rempli de manière satisfaisante; bonne qualité;, 5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l'objectif., Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération., Total des points:, Somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).

Technical requirements: Les critères d'adjudication suivants doivent être joints au dossier d'offre:
CA-1: prix;
CA-2: plan de construction.
Divisé en:
Phase 2B (avril-mai 2016);
Phase 2C (juin-septembre 2016);
Phase 3A (janvier-mai 2017);
Phase 3B (juin-septembre 2017).
CA-3: qualité, plausibilité du plan et des procédures de construction.
Plausibilité et complétude des procédures de construction prévues;
N2 EP 04 Airolo-Quinto — lot 202: œuvres principales du tracé secteur Airolo, œuvres de génie civil et de revêtement
Raisons de la décision d'adjudication: dans l'évaluation l'offre du Consorzio 202 Quintai, C/O Edilstrada SA Lugano, a obtenu le nombre de points le plus haut dans les critères d'adjudication. L'offre du Consorzio 202 Quintai, en plus que résulter l'offre la plus avantageuse sous le profil économique, résulte être complète et de bonne qualité technique.
Indication des voies de recours: conformément à l'article 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gallen. Le mémoire de recours, à présenter en 2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.


Winner: Edilstrada SA
Number of bids: 3