Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-01
Buyer: Gmina Mikołów
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie - etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie.
- przebudowa i budowa dróg wewnętrznych (z kostki betonowej o pow. ok. 3605 m2 i asfaltobetonu o pow. ok. 762 m2 ) wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- wykonanie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów,
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dz. UUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia- odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- przebudowa i budowa dróg wewnętrznych (z kostki betonowej o pow. ok. 3605 m2 i asfaltobetonu o pow. ok. 762 m2 ) wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową;
- przygotowanie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- wykonanie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych obiektów wraz z naniesieniem ich na mapę w zasobach geodezyjnych z zachowaniem prawidłowej topologii obiektów,
Zgodnie z zakresem prac należy wykonać budowę nowej kanalizacji tylko na etapie VIII. Po przeanalizowaniu stwierdzamy, że wykonanie jej tylko w tym zakresie spowoduje, że nowo wybudowana kanalizacja nie będzie miała odpływu (obecnie jest zakończona przed studnią S2.5 co przy zbierającej  się  wodzie  deszczowej, spowoduje wylewanie się zgromadzonej wody z przedmiotowej kanalizacji a tym samym zalewanie terenu). Brak  odpływu  spowoduje,  że nie   będzie   możliwości   przepięcia   rynien   z   budynku   nr   24A-D   oraz zlikwidowania starej sieci,  która  musi  być  zdemontowana  przed  wykonywaniem  nowo  projektowanej nawierzchni na etapie VIII. Ponadto duża różnica niwelety terenu spowoduje, że będzie konieczność ingerencji w nawierzchnię terenu przylegającą do etapu VIII, która zostanie zniszczona a jej odtworzenie przewidziane  jest w pozostałych etapach. W związku z powyższym wnioskujemy o wykonanie dodatkowego zakresu robót kanalizacji deszczowej w zakresie umożliwiającym odprowadzenie wód deszczowych do miejsca jej wpięcia wraz z robotami odtworzeniowymi oraz niezbędną infrastrukturą.
Wystąpiły okoliczności wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, których zaistnienia lub skali ich zaistnienia, w szczególności w fazie projektowania zakresu robót  budowlanych  koniecznych  do  wykonania  Umowy, Zamawiający dochowując należytej staranności nie mógł obiektywnie przewidzieć, które wystąpiły po przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji robót przede  wszystkim związanych z budową kanalizacji deszczowej a skutkujących niemożnością włączenia nowobudowanej kanalizacji do studni  k190'  zgodnie z rzędnymi  projektowanymi, co mając  na uwadze prawidłowy tj. zgodny z przepisami i stosowaną technologią budowy, sposób realizacji Umowy, rodzi konieczność wykonania robót  wyłączających  ryzyko  zalewania terenu w okolicy ul. Mickiewicza nr 2, 6, 8 oraz  robót  związanych  z  podłączeniem wykonanej zgodnie z dokumentacją  projektową  kanalizacji,  które  to  roboty  są  niezbędne dla realizacji celu zamówienia.


Winner: TKS Sp. z o.o.