Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-31
Buyer: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД
Country: BG
Region: BG331
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 616017 BGN
Submission deadline: 2026-06-30
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 е предвидено да се изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор и да се осъществяват функции на Инженер по ФИДИК, като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:
Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), както и съответните Специфични условия;
Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг) и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта по съответната обособена позиция, описан в Техническата спецификация;  
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;
Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ - за ОП 2 и по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ - за ОП 1;
Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
Координатор „Безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство.
В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 е предвидено да се изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор и да се осъществяват функции на Инженер по ФИДИК, като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:
Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорните условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC) / червена книга/, както и съответните Специфични условия;
Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
Координатор „Безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство.
Дейностите, предмет на обществената поръчка, ще бъдат изпълнявани на територията на гр. Долни чифлик, област Варна.
Настоящата обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най - изгодната оферта“.
Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия, посочен в чл.
70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – най-ниска цена.
Под „най-ниска цена“ се разбира най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката.
Класирането на участниците се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата на участник,
предложил най-ниска обща цена без включен ДДС за изпълнение на поръчката.
Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
При еднаква предложена най-ниска обща цена от двама или повече участници се прилага чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция № 1 е предвидено да се изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор и да се осъществяват функции на Инженер по ФИДИК, като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:
Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), както и съответните Специфични условия;
Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг) и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта по съответната обособена позиция, описан в Техническата спецификация;  
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;
Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ - за ОП 2 и по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ - за ОП 1;
Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
Координатор „Безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство.

Предметът на поръчката по ОП 1 включва изпълнение минимум и на следните задачи:
контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи;
извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;
одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване;
оценяване и сертифициране на изпълнените строително-монтажни работи;
консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на договора за инженеринг;
текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания;
цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на договора за инженеринг;
извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта -  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификат за приемане;
подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и чл. 11 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
период за съобщаване и отстраняване на дефекти - извършване на ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им;
издаване на сертификат/и за изпълнение, предаване на архивите на Възложителя и изготвяне на окончателен доклад по договора за упражняване на строителен надзор и осъществяване функции на Инженер по ФИДИК.

Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация за поръчката (ОП 1), представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.
В обхвата на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 е предвидено да се изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор и да се осъществяват функции на Инженер по ФИДИК, като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:
Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорните условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC) / червена книга/, както и съответните Специфични условия;
Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
Координатор „Безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство.

Предметът на поръчката по ОП 2 включва изпълнение  минимум и на следните задачи:
контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи;
извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;
одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване;
оценяване и сертифициране на изпълнените строително-монтажни работи;
консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на договора за инженеринг;
текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания;
цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на договора за инженеринг;
преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на персонала;
извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта -  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификат за приемане;
подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и чл. 11 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
период за съобщаване и отстраняване на дефекти - извършване на ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им;
издаване на сертификат/и за изпълнение, предаване на архивите на Възложителя и изготвяне на окончателен доклад по договора за упражняване на строителен надзор и осъществяване функции на Инженер по ФИДИК.

Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация за поръчката (ОП 2), представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.


Winner: Дружество по ЗЗД „Транс-Интер-Консулт”
Award value: 616017
Number of bids: 8