Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-10
Buyer: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45234100 | 45234116 | 45234160 | 45317000 | 71540000: Construction management services

Technical requirements: Jogerős építési engedély alapján Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, a szükséges kiviteli tervek készítésével együtt.
— D 70 (jelfogó-függéses, egy központos, tolató-vágányutas) és VES típusú biztosítóberendezés átalakítása
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amely mennyiségek tájékoztató jellegűek, a kiviteli tervezés során módosulhatnak.
Vágányzári feltételeket MÁV Zrt.-vel kell egyeztetni a kiviteli tervezés során. A munkák ütemezését és a munkafázisok részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet 1.7. és 1.8.29.3, valamint az 5. kötet a „Tervek, dokumentumok” „Organizáció” tervcsomagja tartalmazza.
Jogerős építési engedély alapján Keleti pu - Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya, biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák elvégzése, a szükséges kiviteli tervek készítésével együtt.
— D 70 (jelfogó-függéses, egy központos, tolató-vágányutas) és VES típusú biztosítóberendezés átalakítása
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, amely mennyiségek tájékoztató jellegűek, a kiviteli tervezés során módosulhatnak.
Vágányzári feltételeket MÁV Zrt.-vel kell egyeztetni a kiviteli tervezés során. A munkák ütemezését és a munkafázisok részletes ismertetését a Közbeszerzési Dokumentumok 3. kötet 1.7. és 1.8.29.3, valamint az 5. kötet a „Tervek, dokumentumok” „Organizáció” tervcsomagja tartalmazza.
Szerződő felek módosítják a Vállalkozási Szerződés 9.1 pontjában meghatározott szerződéses időtartamot 2022. május 2. napjára a 24 hónap átfutási idő változatlanul hagyása mellett, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakra hivatkozással.
Szerződő Felek a Megrendelő számlavezető pénzügyi intézménye, valamint bankszámlaszáma vonatkozásában is módosítani kívánják a Vállalkozási Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
Vállalkozó 2020. április 23-án, MÉ-RK/ÁLT/2020/630 iktatószámon szerződés-módosítási kérelmet nyújtott be a Megrendelőnek, amelyben a szerződéses határidő meghosszabbítását kezdeményezi arra tekintettel, hogy 2019. december 17-én került aláírásra a Grant Agreement (továbbiakban: GA), 2019. december 20-án pedig a Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) 3. számú módosítása, amelynek során a teljesítési határidő meghosszabbításra került.
A Vállalkozási Szerződés 9.1 pontja szerint a szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónap, amely nem lehet későbbi, mint 2021. december 31., és amely határidő kötbérterhes határidőnek minősül, és amely határidő a Szerződéses Megállapodás 13.1 pontja alapján módosulhat.
A Vállalkozási Szerződés 13.1 pontja szerint amennyiben a Projekt forrását biztosító Támogatási Szerződés (TSZ), valamint az EU Bizottsággal kötött Grant Agreement (GA) a véghatáridő keret (vö. 2021. december 31.) tekintetében módosításon esik át, a Vállalkozási Szerződésben foglalt e véghatáridő keret – az átfutási idő változatlanul hagyása mellett – a hatályba lépő TSZ és GA tartalmának megfelelően automatikusan módosul, összhangban a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pont rendelkezésével.
A közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában még sem a projekt forrását biztosító TSZ, sem a GA soron következő módosítása nem került aláírásra.
A Közbeszerzési Dokumentumokban a kivitelezés megvalósításának véghatáridejeként 2021. december 31. napja került rögzítésre.


Winner: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság