Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-12
Buyer: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - AdSP
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45244000: Marine construction works | 45252124

Technical requirements: Porto di Termini Imerese - Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese fino a quota -10,00 m s.l.m.m. - CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845
Lavori di Dragaggio del Porto di Termini Imerese a quota -10,00 s.l.m.m., secondo le modalità e come descritto nel progetto esecutivo.
PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 – Asse II – Linea di Azione II.1.1,  giusta Convenzione RU N. 4306 dell’ 11.3.2019 tra l’AdSP e l’Autorita’ di Gestione del programma Operativo, approvata con D.D. n. 13 del 02.04.2019 (REG. CdC n. 1-846 del 26/04/2019)
Porto di Termini Imerese - Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese fino a quota -10,00 m s.l.m.m. - CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845
a) con Decreto del Presidente n. 621 del 30/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, disposta la sostituzione del RUP nonché autorizzato l'avvio della procedura di gara;
c) con Decreto del Presidente n. 10 del 14/01/2021 è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei lavori
d) Con D.P. n. 277 del 26.08.2021 è stata approvata perizia migliorativa proposta dal RTI R.C.M. Costruzioni s.r.l. - Società Italiana Dragaggi S.p.A. che ha determinato una riduzione dell'importo dei lavori di € 324.524,40 per un importo contrattuale di € 23.027.902,39 di cui € 22.985.592,96 per lavori al netto del ribasso ed € 331.785,20 per oneri della sicurezza;
e) con D.P. n. 92 del 15.03.2023 è stata approvata modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) derivante da circostanze impreviste e imprevedibili ed in particolare dalla condizione di cui al n. 1) sopravvenienza di "provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti" con un incremento dell'importo netto contrattuale di € 7.165.248,94 rispetto alla perizia di variante migliorativa
Perizia di variante ex art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.lgs 50/2016 approvata con D.P. n. 472 del 18.12.2023
Modifica ai sensi dell'art. 106 commi 1 lett. c) e  7 del D.lgs. 50/2016 derivante da circostanze impreviste ed imprevedibili approvata con D.P. n. 472 del 18.12.2023
1) perizia migliorativa approvata con D.P. n. 277 del 26.08.2021 che ha determinato una diminuzione  dell'importo dei lavori di € 324.524,40 con conseguente variazione dell'importo contrattuale in € 23.027.902,39 di cui € 22.985.592,96 per lavori al netto del ribasso ed € 331.785,20 per oneri della sicurezza nonchè una riduzione del  tempo utile di esecuzione dei lavori di giorni 45 naturali e consecutivi
2) Modifica ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) approvata con D.P. n. 92 del 15.03.2023 che ha determinato un incremento dell'importo dei lavori di € 7.165.248,94 con conseguente variazione dell'importo contrattuale in € 30.193.151,33 di cui € 29.861.366,13 per lavori al netto del ribasso ed € 331.785,20 per oneri della sicurezza, senza modifica del tempo utile di esecuzione dei lavori (375 gg)
Necessità di modifica determinata dalle seguenti circostanze: - una maggiore quantità di materiale proveniente dal dragaggio selettivo (materiale in classe C e D);- una maggiore produzione di pelite filtropressata in uscita dall’impianto di Sediment Washing che determina un maggiore trasporto e conferimento a discarica.- un aumento delle miglia nautiche relative al trasporto del materiale in classe A e B;- la rimozione del relitto “Europa” presente presso la banchina Riva del porto di Termini Imerese;- oltre a lavorazioni marginali.


Winner: R.C.M. Srl