Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-08
Buyer: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 35111000: Fire-fighting equipment
EU fund: ESF

Technical requirements: - az üzemeltetést végző személyzet oktatása (magyar nyelven) 4 db helyszínen (Székesfehérvár, Miskolc, Szombathely és
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségre, 24 hónapra köt szerződést. A szerződés - 12 hónappal történő meghosszabbítása esetén a mennyiségi opció legfeljebb 16 db tűzoltó rendszer beszerzése (mely magában foglalja a szállítást, kiépítést és az üzembe helyezési, használatba vételi vizsgálatok elvégzését) vonatkozik.
II.2/7) pontban meghatározott 24 hónap, mint a szerződés időtartama, az opciós határidő nélkül értendő. Ajánlatkérő a szerződésben foglalt 12 hónapra vonatkozó szerződés időtartamának meghosszabbítására vonatkozó opciós jogát gyakorolta.
- az üzemeltetést végző személyzet oktatása (magyar nyelven) 4 db helyszínen (Székesfehérvár, Miskolc, Szombathely és Debrecen) 1-1 alkalommal a KD-ban foglalt műszaki leírás szerint.
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségre, 24 hónapra köt szerződést. A szerződés - 12 hónappal történő meghosszabbítása esetén a mennyiségi opció legfeljebb 16 db tűzoltó rendszer beszerzése (mely magában foglalja a szállítást, kiépítést és az üzembe helyezési, használatba vételi vizsgálatok elvégzését) vonatkozik.
Jelen szerződésmódosítás a szerződés értékét abban érinti, hogy a MÁV-START Zrt. élt a közbeszerzési eljárásban előzetesen hivatkozott, és a szerződésben rögzített opció lehívásának jogával, azaz további 16. db tűzoltókészülék beszerelését rendelte meg.
Az opciós lehívás darabszámát szeretné a MÁV-START Zrt. csökkenteni 16 db-ról 9 db-ra. A szerződésmódosítás következtében a keretösszeg a darabszámmal arányosan csökken, de az 1 db járműre jutó vállalkozási díj nem változik.
307/2015. K. r. 22. § (2) b) pontjával összhangban a hatósági engedélyeztetési eljárás Felek befolyásán kívül eső okokból történt elhúzódása, valamint az egyik beépítendő alkatrész gyártásának megszűnése miatti új tervek készítése olyan körülménynek minősül, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A szerződésben meghatározott határidőket Ajánlatkérő a hasonló hatósági engedélyeztetési eljárások lebonyolításának korábbi tapasztalatai, és az illetékes hatóság ügyintézési idejét meghatározó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével határozta meg, a különböző hatósági eljárások egybevonása hatósági döntés volt, arra nem volt ráhatásunk.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, a Vállalkozó feladatai a beépítendő Berendezések tekintetében (telepítés, üzembe helyezés, használatba vétel, oktatás) változatlanok, a feladatok elvégzésére vállalt időtartam nem változik. A határidő annyival hosszabbodik, amennyi késedelmet a Felek befolyásán kívül eső okok indokolják.
- a COVID-19 megbetegedés okozta rendkívüli intézkedések által a tűzoltó rendszer gyártójának megnövekedett a beszállítási határideje,
- az egyik beépítendő alkatrész gyártásának megszűnése miatt (amely helyett a hollandiai gyártó újat ajánlott) új tervek készítése vált szükségessé,
- szerződés megkötését követő időszakban különböző okokból üzemképtelenné vált járművek, melyek javítása gazdaságtalan,
- a szerződéskötéskor üzemképtelen járművek (dízelmotorra várt vagy tűzkárt szenvedett), melyeket az AK akkori tervei szerint ismételten üzembe kívántunk állítani úgy, hogy a tűzoltóberendezés ezen vontató járművekre is telepítésre került volna. Az eltelt 2 év alatt a Vállalat járműkoncepciója módosult, a régi típusú dízelmotor beszerzés meghiúsult, ezeket a mozdonyokat nem tudjuk, és nem kívánjuk üzemképes állapotba hozni, a tűzoltó berendezés beépítése sem indokolt.


Winner: Kirefta Mérnöki Tanácsadó Kft.