Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-11
Buyer: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214200

Technical requirements: Kivitelezési szerződés alapján a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium átalakítása és bővítése. Az ún. Alap Műszaki Tartalom (melynek megvalósítására és ellenértékének kifizetésére szerződéskötés esetén az Ajánlatkérő kötelezettséget vállal) az alábbiakat tartalmazza:
— a tanulók egy részének ideiglenes elhelyezését biztosító konténerhelyiségek megtervezése, engedélyeztetése és telepítése (jogszerű használatba történő adása az oktatási intézmény részére).
Az Alap Műszaki Tartalmon felüli további munkarészek a felhívás II.2.11) pontja szerinti Opciós Tételek között szerepelnek.
Zivatar u. 10. sz. alatti épület bontása;Konténerhelyiségek megtervezése, engedélyeztetése és telepítése
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 10 % mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezést az oktatási intézmény folyamatos működése mellett kell megvalósítani a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételekkel.
b) az ún. Orsolya Épület fennmaradó - Feladatokkal nem érintett - részeinek átépítése, teljeskörű befejezése, továbbá az ún. Klára épület bontása.
2.11. A K. Sz. teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel további, új feladatok elvégzése, illetve az Elmaradó Feladatok körében egyes feladatok más műszaki tartalommal történő megvalósítása vált szükségessé (a továbbiakban: Új Feladatok): Lásd a VII.1.4) pontban.
2.13. A K. Sz. teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel, illetve a M. által kellő gondossággal előre nem látható szempontokra tekintettel a Feladatok I. és II. Ütem eredeti műszaki tartalmában nem szereplő, de az Opciós Tételek I. és II. Ütemében szereplő munkák megvalósítása vált szükségessé (a továbbiakban: Előrehozott Opciós Feladatok): LÁSD A VII.1.4) PONTBAN.
2.14. A K. közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a M. műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az Előrehozott Opciós Feladatok összesített ellenértéke 247 308 154  Ft + ÁFA.
2.15. A K. Sz. teljesítése során felmerült szempontokra tekintettel, illetve a M. által kellő gondossággal előre nem látható szempontokra tekintettel a Feladatok I. és II. Ütem eredeti műszaki tartalmában szereplő egyes munkák átkerülnek az Opciós Tételek I. és II. Ütemében szereplő munkák közé (a továbbiakban: Átütemezett Feladatok):
2.17. K. a 2.1.-2.16. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte az egyes ütemekre (a Feladatok I-II. ütem, továbbá az Opciós Tételek II. ütem) megállapított teljesítési határidők módosítását, figyelemmel arra a körülményre, hogy az egyes Előre Nem Látható Feladatok, az Új Feladatok és az Előrehozott Opciós Feladatok többlet időigénye – építéstechnológiai egymásra épültsége okán – a kivitelezés teljes időtartamának meghosszabbodását eredményezte. A határidőmódosítás ugyanakkor összességében az egész K. Sz. teljes (Opciós Tételekkel együttesen figyelembe vett) időtartamát nem befolyásolja.
3.2. Felek rögzítették az Előre Nem Látható Feladatok, az Új Feladatok és az Előrehozott Opciós Feladatok megvalósulását az Alap Műszaki Tartalomhoz (Feladatokhoz) kapcsolódóan.
3.7. Rögzítésre került az Elmaradó Feladatok, az Előre Nem Látható Feladatok, az Új Feladatok és az Előrehozott Opciós Feladatok jelentette díjmódosulás.


Winner: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság