Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-14
Buyer: Košický samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233124: Arterial road construction work | 45233320

Technical requirements: Košicky kraj, okres Košice okolie, kat. územie : Herľany, Žirovce, Vyšná Kamenica, Nižná Kamenica, Svinica, Bidovce,
V rámci II.etapy je riešená rekonštrukcia cesty II/576 za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavebno-technického
stavu vozovky, opráv požadovaných cestných priepustov, výstavby resp. rekonštrukcie autobusových zastávok s
doriešením priechodov pre peších s bezbariérovou úpravou, výmena - doplnenie bezpečnostných zariadení a doplnenie
Košicky kraj, okres Košice okolie, kat. územie : Herľany, Žirovce, Vyšná Kamenica, Nižná Kamenica, Svinica, Bidovce,
V rámci II.etapy je riešená rekonštrukcia cesty II/576 za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavebno-technického
stavu vozovky, opráv požadovaných cestných priepustov, výstavby resp. rekonštrukcie autobusových zastávok s
doriešením priechodov pre peších s bezbariérovou úpravou, výmena - doplnenie bezpečnostných zariadení a doplnenie
PD rieši 2.etapu rekonštrukcie cesty II/576 : úsek od začiatku obce Herľany v km 22,900 = (kumulatívne km 22,900) -
Bidovce - Bohdanovce v km 41,832 = (kumulatívne km 41,664) na hranici križovatky s cestou II/552; mimo úseku v km
32,046 = (kumulatívne km 32,040) až km 33,135 = (kumulatívne km 32,957) dĺžky 1089m, ktorý bol riešený v rámci
Zmenu v zmluve o dielo je potrebné vykonať z dôvodu predlženia termínu ukončenia diela vzniku práce naviac a práce menej počas realizácie projektu. Vzhľadom na skutočnosť, že práce na diele majú byť realizované v súlade so všeobecne platnými predpismi a technickými normami najmä TKP- Technicko- kvalitatívnymi podmienkami vydanými Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, účinnými od 20.12.2019, ktoré poukazujú na závislosť technologických postupov prác na vhodných klimatických podmienkach nevyhnutných pre dosiahnutie požadovanej funkcie realizovaného diela počas celej doby životnosti, sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela z dôvodu pozastavenia stavebných prác v období od 07.12.2022 do 14.03.2023 (97 dní) kvôli nepriaznivým klimatickým a poveternostným podmienkam. Ďalším dôvodom pozastavenia prác bolo vyjadrenie Okresného úradu Košice - okolie v rámci povolenia čiastočnej uzávierky cesty II/576, resp. povolenia zvláštneho užívania pozemnej komunikácie, kde v stanovených podmienkach k povoleniu je uvedené na ceste č. II/576 budú v uvedenom úseku počas zimnej údržby ciest vykonávané práce len v nevyhnutnom prípade aj to len počas priaznivých poveternostných podmienok. Ide o prekážky nezávislé od vôle zhotoviteľa, ktoré mu bránia v zhotovení diela v súlade so zmluvnými termínmi.
V rámci SO 402 - Rekonštrukcia priepustov, Herľany - Bohdanovce z dôvodu poškodenia pôvodnej rúry priepustu je potrebná jej celková výmena a v rámci SO 102 - Cesta II/576, Herľany Bohdanovce bola vykonanými skúškami zistená malá hrúbka existujúcej asfaltovej vrstvy vozovky, ktorá nepostačuje na ukotvenie dvojzákrutovej oceľovej mreže. Preto je nevyhnutné zosilnenie konštrukčných vrstiev vozovky a z dôvodu zachovania nivelety použitie geomreže.,.
Zmluvné strany dohodli na rozšírení záväzku Zhotoviteľa pri plnení predmetu zmluvy o stavebné práce naviac. V rámci SO 402 - Rekonštrukcia priepustov, Herľany - Bohdanovce z dôvodu poškodenia pôvodnej rúry priepustu je potrebná jej celková výmena a v rámci SO 102 - Cesta II/576, Herľany Bohdanovce bola vykonanými skúškami zistená malá hrúbka existujúcej asfaltovej vrstvy vozovky, ktorá nepostačuje na ukotvenie dvojzákrutovej oceľovej mreže. Preto je nevyhnutné zosilnenie konštrukčných vrstiev vozovky a z dôvodu zachovania nivelety použitie geomreže. Ide o skutočnosti potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti v čase uzavretia zmluvy, pričom touto zmenou sa nemení charakter uzavretej zmluvy.


Winner: Metrostav DS a.s.