Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-26
Buyer: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings

Technical requirements: Kivitelezési szerződés - „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása” beruházás harmadik projektelemének kivitelezése
Budapest XII. kerület, belterület 10947/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. számú ingatlanon
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark” beruházás harmadik projekteleméhez kapcsolódó kivitelezési és bontási feladatok ellátása kivitelezési szerződés keretében.Az új MOME Campus a felsőoktatás egyik kiemelt fejlesztése, egyben Magyarország egyik legnagyobb kreatívi pari beruházása.A fejlesztés célja, hogy a MOME Magyarország kreatív iparának az alfája és az omegája legyen.A megvalósítás az állam, az egyetem, az önkormányzat, s nem utolsósorban a lakosság összefogásán és együttműködésén alapul. Teljes egészében megújul az elmúlt 135 évben a magyar formatervezés központjaként működő egyetem. A beruházással nemcsak a XXI. századi oktatáshoz méltó környezet jön létre, a projekt tartalmazta a modern berendezések beszerzését is.A fejlesztés első ütemében, a 2016 tavaszán átadott Műhelyházban több mint 2400 négyzetméteren 49 helyiség szolgálja az oktatást. Itt kaptak helyet az anyagmegmunkáló műhelyek: egyebek között fa, fém, textil műhelyek.A beruházás második üteme az ötszintes, több mint 4000 m
Kivitelezési szerződés - „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása” beruházás harmadik projektelemének kivitelezése
Budapest XII. kerület, belterület 10947/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. számú ingatlanon
A jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark” beruházás harmadik projekteleméhez kapcsolódó kivitelezési és bontási feladatok ellátása kivitelezési szerződés keretében.
A Campus fejlesztés harmadik projekteleme keretén belül megvalósuló épületek kivitelezésénél az ütemezhetőséget meg kell tartani. Minden épület külön-külön egységet képez, melyeket az ütemtervben elkülönítetten kell kezelni, külön kezdési és befejezési időpontokkal.
A közművekkel, belső úthálózattal és kertépítéssel kapcsolatos gerinchálózatok kivitelezési munkái mindig az elsőként megvalósítandó ütemhez csatlakoznak, oly módon, hogy az esetlegesen későbbi ütemben megvalósuló épületek és azokhoz csatlakozó területrészekre eső közmű- és úthálózatok majdan csatlakoztathatók legyenek, de a korábban elkészülő épületek üzeme biztosított legyen.
„MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása” beruházás harmadik projektelemében érintett épületek ismertetése:
5. MOME szíve: Térszín alatti épület, melynek legfőbb funkciója az időjárási viszonyoktól védett közlekedő funkción túl a nagyméretű közösségi tér biztosítása. Tudásközpont és MOME szíve épületek együttes bruttó szintterülete: 6 369 m
„MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark” beruházás az azonos időpontban megvalósuló épületeinek bruttó szintterülete: 18 160 m
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A kivitelezéssel érintett épületek bontási és építési munkái során olyan, már meglévő épületszerkezeti állapotokat tárt fel Vállalkozó, amelyek a kiviteli tervdokumentációban foglaltakhoz képest jelentős mértékben eltérnek, és további kivitelezési feladatokat generálnak. Mindezek a felek számára kellő gondossággal eljárva sem voltak előreláthatók, ugyanakkor a feltárt eltérések és az ebből eredő további kivitelezési feladatok okán szükségessé vált a vállalkozási díj módosítása és az érintett szerződéses határidők meghosszabbítása. Ennek megfelelően a kivitelezés költsége 31 352 488,- HUF összeggel nőtt, időtartama pedig - azaz a szerződés mellékletét képező Megrendelői ütemterv M6 pontja - 487 naptári napról 551 naptári napra módosult. További módosuló pontok a Megrendelői ütemtervben:
A szerződés mellékletét képező Megrendelői ütemterv fenti módosítására tekintettel a Munkamenetterv is megfelelően módosult.


Winner: Market Építő Zrt.