Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-27
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221110 | 45233120: Road construction works | 45233221 | 45233228

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a 48. sz. főút 18+700 - 20+285 km sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolaterősítéskivitelezési munkáinak elvégzésére
1,585 km hosszú 2x1 forgalmi sávos II. rendű főút (Vámospércs belterületi szakasz) 11,5 tonnásburkolaterősítése, a 20+247 km szelvényben lévő Nyírvíz csatorna feletti híd felújításával.
1,585 km hosszu 2x1 forgalmi savos II. rend. f.ut (Vamospercs belteruleti szakasz) 11,5 tonnasburkolater.sitese, a 20+247 km szelvenyben lev. Nyirviz csatorna feletti hid felujitasaval.
A Vállalkozó által bemutatásra került, hogy a kivitelezési munka részeként elvégezni szükséges egyes munkanemek (földmunka, Ckt-4 beépítése, aszfalt rétegek beépítése, beton szegélyek, beton burkolatok építése) a megelőző közbeszerzési eljárás ajánlattételi időszakban kiadott III. kötet és a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások alapján a jelzett időintervallumban az időjárási körülmények (napi minimum hőmérséklet, napi csapadékmennyiség) miatt nem voltak elvégezhetőek. Az érintett időintervallum napi minimum hőmérséklete és napi csapadékmennyisége az Országos Meteorológiai Szolgálat 15.2.2019-én illetve 20.3.2019-án kelt hivatalos adatszolgáltatása alapján lett meghatározva.
A 48. sz. főút 18+700 - 20+285 km sz. közötti szakasz 11,5 tonnás burkolaterősítés kivitelezési munkáinak elvégzése Vámospércs belterületén történik, ezért a munkaterületen a közúti forgalom számára folyamatosan biztosítani kell a közlekedés lehetőségét, illetve a főút menti lakóházak megközelíthetőségét, a csatlakozó utcákba való be- és kihajtás, valamint a közösségi közlekedést kiszolgáló járművek (buszok) megállásának lehetőségét. Az e-ÚT 04.05.12 Útügyi Műszaki Előírás szerint a két forgalmi sávos lakott területen belüli utakon legfeljebb 500 m lehet az ideiglenes forgalomkorlátozás esetén a lezárás maximális hossza. A beruházás a Magyar Közút NZrt. és Vámospércs Önkormányzata által jóváhagyott Ideiglenes Forgalomtechnikai tervek alapján 12 ütemben valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a teljesítés során Vállalkozó összességében 12 különböző - legfeljebb 500 méter hosszúságú - építési szakaszt határol le eltérő időintervallumokban. Az építési szakasz hosszában a főút két sávjából az egyik sávban a forgalom - annak ideiglenes terelésével - lebonyolítása történik, a másik sávban pedig elvégezhetők a Szerződés szerinti építési munkák.„Burkolatalap csapadékos időben nem építhető. Ha a burkolatalap váratlan csapadék következtében elnedvesedik, az elnedvesedett és a kötőanyag nélküli részeket ki kell cserélni.
A beton burkolat alapokat csak olyan léghőmérsékletű időszakban szabad építeni, amikor a kötési folyamatot kár nem éri.
Módosuló rendelkezések: Befejezési határidő: Vállalkozó az 1.1 pontban és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített kivitelezési munkákat 11.9.2019 napjáig köteles elvégezni.Felek a Szerződés egyes pontjainak technikai jellegű módosítását is elvégzik jelen módosítás keretében a projekt azonosító, a NÜJ szám, a Megrendelő számlavezető pénzintézete és bankszámlaszáma, illetve a kapcsolattartók vonatkozásában a Kbt. 141. § (6) bekezdésre hivatkozással, mivel ezen módosítások szintén nem tekinthetőek lényegesnek.
Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára és a Kbt. 141. § (6) bekezdése.A felek egyike sem, így Ajánlatkérő sem láthatta előre kellő gondossággal eljárva sem, hogy a szerződéses teljesítés azon időszakában lesz műszakilag objektíve akadályozott a kivitelezés, mégpedig olyan mértékben (90 napos időintervallumban), mely időszakban az építési tevékenység átszervezésével sem tartható a szerződéses határidő. Sem Ajánlatkérő, sem Vállalkozó nem láthatta előre azt, hogy az időjárási körülmények következtében a teljesítés során Vállalkozó nem tudja megkezdeni sem a bontási, sem az építés munkákat, továbbá hogy olyan mértékben lesz akadályoztatva Vállalkozó (a teljesítési időtartam majdnem felében), amely már nem teszi lehetővé a munkák átszervezését, átütemezését és ami a szerződés határidejének módosítását vonja maga után.Változtatás a szerződés értékére, általános jellegére nincsen kihatással.


Winner: EuroAszfalt Kft.