Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-09-13
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stavba dálnice D3 Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Stavba je situována v prostoru současného obchvatu Veselí nad Lužnicí. Navazuje na stavbu D3 0308A za MÚK Veselí – sever a končí zhruba na hranicích bývalých okresů Tábor a České Budějovice. Obsahuje 3 dálniční mosty, 2 nadjezdy, 2 rekonstrukce stávajících nadjezdů, 2 mosty mimo dálnici a 1 MÚK. Délka hlavní trasy 5,62 km.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Při dokumentaci zemin v rámci průběžného geotechnického dohledu bylo zjištěno, že v celém úseku stavby při těžbě převažovaly jemnozrnné zeminy, které dle ČSN 73 6133 patří do třídy F4 CS, F6 CI, F3 MS a S5 SC. Pouze v místních nesouvislých polohách byly zastiženy písčité a štěrkovité zeminy třídy S2 SP a G2 GP. Z výsledků laboratorních zkoušek vyplývá, že většina těžených ze-min měla vysokou přirozenou vlhkost o 3-9 % vyšší, než vlhkost optimální zjištěná zkouškami Proctor standard. Při takto zvýšené vlhkosti byla sypanina obtížně zhutnitelná a nebylo proto možné zaručit kvalitu prováděných zemních prací. Z laboratorních zkoušek rovněž vyplývalo, že těžené zeminy většinou nesplňovaly podmínku ČSN 73 6133 na minimální požadovaný index únosnosti IBI tj. hodnotu 10, který je požadovaný při použití sypaniny do zemního tělesa bez úpravy. Z důvodu zjištění a dodržení podmínek TKP 4 Zemní práce a ČSN 73 6133 bylo nutné u všech těžených zemin provést úpravu příměsí pojiv dle provedených a schválených průkazních zkoušek. Písčité a štěrkovité zeminy se vyskytovaly v poměrně malé míře a v místních nesouvislých polohách a nebylo je proto možné selektivní těžbou z výkopu vytřídit.
Při dokumentaci zemin v rámci průběžného geotechnického dohledu bylo zjištěno, že v celém úseku stavby při těžbě převažovaly jemnozrnné zeminy, které dle ČSN 73 6133 patří do třídy F4 CS, F6 CI, F3 MS a S5 SC. Pouze v místních nesouvislých polohách byly zastiženy písčité a štěrkovité zeminy třídy S2 SP a G2 GP. Z výsledků laboratorních zkoušek vyplývá, že většina těžených zemin měla vysokou přirozenou vlhkost o 3-9 % vyšší, než vlhkost optimální zjištěná zkouškami Proctor standard. Při takto zvýšené vlhkosti byla sypanina obtížně zhutnitelná a nebylo proto možné zaručit kvalitu prováděných zemních prací.


Winner: Strabag a.s.