Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-17
Buyer: Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: SERAG22038 Asistencia Técnica a la Redacción de Proyecto de diversas Obras de abastecimiento en Navalmoral de la Mata y sistema de Santa Lucia (2 Lotes).
Asistencia técnica para la redacción del proyecto de “Abastecimiento de agua desde el embalse de Valdecañas al área empresarial y logística “EXPACIO NAVALMORAL” en Navalmoral de la Mata (Cáceres)”
Con fecha  de 17 de febrero de 2023 se ha dictado resolución de autorización del modificado del contrato nº 1, siendo formalizado mediante contrato de 6 de marzo de 2023.
Según las directrices que recibió el órgano encargado de la preparación del expediente se centraban en que el caudal de agua necesario para atender las demandas de la megafactoría cuya instalación está prevista dentro de “Expacio Navalmoral” se limitaban a 2,00 hm3/año, cantidad bastante alejada de las necesidades que la promotora del proyecto ha comunicado recientemente a la Junta de Extremadura, cuyo efectivo y adecuado suministro exige que la concepción técnica de las obras a llevar a cabo deba sufrir variaciones importantes y que, por ende, la empresa redactora del proyecto precise, tanto una mayor dedicación de los perfiles profesionales capacitados para diseñar y plasmar las nuevas determinaciones técnicas a las que habrán de ajustarse las obras posteriores, como  la necesidad de acometer actuaciones adicionales durante esta fase de redacción de proyecto (por ejemplo, la realización de batimetrías en la zona de toma o un levantamiento topográfico con dron) a los efectos de obtener nuevos datos imprescindibles para el adecuado desarrollo de los trabajos comprendidos en la redacción del proyecto. A tenor de lo expuesto anteriormente, puede decirse que se cumplen las tres condiciones exigidas por el artículo 205.2 b) en el sentido de que la modificación que se plantea obedece a circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever, pues ciertamente resultaba impensable en el momento de prepararse el expediente contractual, tanto que fuese a ser necesaria más agua de la estimada al inicio, como que el incremento fuese de tal calibre que obligase a rediseñar técnicamente la infraestructura inicialmente prevista. Asimismo la modificación que se pretende no altera la naturaleza global del contrato por cuanto para que esto ocurra, de conformidad con lo dispuesto tanto en el Considerando 109 de la Directiva 24/2014 y en el artículo 204.2 de la Ley 9/2017 (y recogido también en el Informe 28/2018 de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda), es preciso que se sustituyan las obras, los suministros o los servicios a adquirir por otros diferentes o que se modifique el tipo de contrato, estando claro, en cambio, que en el caso que nos ocupa el objeto del contrato a modificar sigue siendo un contrato de asistencia técnica para la redacción de un proyecto de construcción que responde a la misma necesidad inicial y que la modificación que se pretende tampoco implica cambio alguno en el tipo de contrato utilizado (el de servicios). Finalmente, la cuantía de esta modificación no excede, aislada o conjuntamente, del 50 por ciento del precio inicial, IVA excluido (condición que también se cumple porque el incremento es de 81.401,74 €, que supone un porcentaje del 49,83 % que se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 18004 2023 G/354D/64100 Proyecto 20160409 Fondo CAG0000001).


Winner: TXT INGENIERIA, S.L.