Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: Správa železnic, státní organizace
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311230 | 71313400 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) - Cheb (mimo)“ dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Rozšíření předmětu Díla, které vyplývá zejména z projednání a z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, koordinací dalších souvisejících staveb cizích investorů, které nebyly do
doby odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla známy (III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky, Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace a Kanalizace Tršnice, Investor: Město Cheb), koordinací se stavbou GSM-R Chomutov - Cheb dle skutečného provedení stavby. Výše uvedené požadavky vyvolaly nutnost dodatečné úpravy odevzdané dokumentace před podáním žádosti o územní rozhodnutí.
Z výše uvedených důvodů dochází k navýšení ceny díla ve výši 438 400,- Kč  a úpravě harmonogramu plnění. Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
Rozšíření předmětu Díla, které vyplývá zejména z projednání a z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, koordinací dalších souvisejících staveb cizích investorů, které nebyly do
doby odevzdání 2. dílčí etapy plnění Díla známy (III/212 26 + III/212 27 Modernizace křižovatky, Investor: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace a Kanalizace Tršnice, Investor: Město Cheb), koordinací se stavbou GSM-R Chomutov - Cheb dle skutečného provedení stavby. Výše uvedené požadavky vyvolaly nutnost dodatečné úpravy odevzdané dokumentace před podáním žádosti o územní rozhodnutí.
Z výše uvedených důvodů dochází k navýšení ceny díla ve výši 438 400,- Kč  a úpravě harmonogramu plnění. Změna dle § 222 odst. 6 ZZVZ.


Winner: SAGASTA s.r.o.