Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-24
Buyer: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45112710 | 45223500 | 45231300 | 45231400

Technical requirements: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)
Szczecin: roboty budowlane – od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego do pl. Rodła
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w Szczecinie od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego do pl. Rodła (inwestycja typu „wybuduj”). Zakres robót określony jest w dokumentach projektowych opracowanych przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71-68 Szczecin, pod nazwami: a) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do pl. Ronda Giedroycia, b) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo, c) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na odcinku pl. Żołnierza – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła), stanowiące zał. nr 8 do SIWZ oraz pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ.
W sekcji I.1): Podana jest nazwa i adres pełnomocnika zamawiającego: Gminy Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (Krajowy Nr Identyfikacyjny: 811684232) ustanowionego na podst. art. 15 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), który przygotował i przeprowadził przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego: Gminy Miasto Szczecin.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczecin: roboty budowlane – od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego do pl. Rodła
UWAGA: Ze względu na limit znaków - w tej sekcji zawarty jest cd. Przyczyn modyfikacji z sekcji VII.2.2):
Wydłużenie realizacji Umowy o czas przekraczający założenia przyjęte przez Wykonawcę na etapie składania oferty, jest jednym z czynników wpływających negatywnie na płynność finansową Wykonawcy w zakresie zawartej Umowy, gdyż ustalając na etapie przetargu wartość swojej oferty Wykonawca nie był zobowiązany do uwzględnienia finansowania inwestycji w okresie przekraczającym pierwotny termin realizacji zamówienia, tym bardziej, że w toku realizacji Umowy Wykonawca napotkał na istotny wzrost kosztów materiałów, robocizny, sprzętu, paliw oraz kosztów pośrednich.
Wzrost cen materiałów i usług budowlanych spowodowany jest wybuchem wojny na Ukrainie, która wywołuje skutki globalne, co nie było możliwe do przewidzenia na etapie składania oferty. Wzrost ten w dużej mierze jest konsekwencją braku m. in. materiałów z hut oraz kruszyw pozyskiwanych z ukraińskich kopalń. W szczególności znacznemu wzrostowi uległy ceny materiałów takich jak: kruszywa, cement, wyroby ze stali, aluminium czy drewna. Na rynku usług budowlanych kluczowe są również rosnące ceny paliw, które przekładają się na znaczny wzrost kosztów transportu i powodują w zasadzie wzrost każdego kosztu ponoszonego na wykonanie Umowy. Podwyżki cen materiałów i surowców, w szczególności wyrobów stalowych, wyrobów drzewnych, cementu i asfaltu są pochodną zerwania łańcuchów dostaw z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Wzrost kosztów najmu i pracy sprzętu nastąpił wskutek kumulacji różnorakich czynników, w tym cen ropy naftowej, natomiast wzrost kosztów pozyskania robocizny wynika przede wszystkim z nasilonej presji płacowej wywołanej rekordową inflacją, wzrostem minimalnego wynagrodzenia, a także (od 24 lutego 2022 r.) masowych wyjazdów pracowników, będących obywatelami Ukrainy (CAS Sp. z o. o., Raport o kosztach w budownictwie, wskaźniki dla I kwartału 2022 r., Kwiecień 2022).
Modyfikacja dotyczy wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w całości z 720 dni do 961 dni (§ 11 ust. 1 umowy) oraz zmiany wysokości sposobu rozliczeń płatności przejściowych z 90% na 95% wartości  robót objętych rozliczeniem i zatwierdzonych (§ 12 ust. 3 pkt 2 umowy), przy czym zmiana ta obejmuje również wszystkie płatności przejściowe dokonane od dnia zawarcia umowy.


Winner: ZUE S.A.