Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-13
Buyer: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45213316 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233120: Road construction works | 45233140: Roadway works

Technical requirements: Győr, Szent Imre út (Mónus Illés út és Vasvári P. u. között) felújítása keretében szakmai-műszaki tartalom:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Győr, Szent Imre út (Mónus Illés út és Vasvári P. u. között) felújítása keretében szakmai-műszaki tartalom:
1. A munkaterület átadásának határideje: A szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül, amely határidőre Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet átadja a Kivitelező részére.
A munkaterület átadásáról Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és azt a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet rendelkezéseinek - figyelemmel a Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésében rögzítettekre - megfelelően megnyitott és vezetett építési naplóban rögzítik.
A kivitelezés befejezési határideje: a munkaterület átadástól számított 60 naptári nap. Előteljesítés lehetséges.
Felek a Szerződés módosítás jogcímeként Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakat jelölik meg.
A teljesítési határidő módosítás IV.1. ponttól eltérő mértékű hosszabbítását a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételek fennállása indokolja figyelemmel arra, hogy az 1. pontban részletezett körülmények a szerződés megkötésekor nem ismert körülmények voltak, sem Megrendelő sem Kivitelező kellő gondossággal sem láthatta előre, továbbá nem változtatják meg a szerződés általános jellegét, valamint a változás nem érinti, és nem eredményezi az ellenérték változását. Mindezekre tekintettel a szerződésmódosítás feltételei fennállnak.
Tárgyi szerződést megelőző közbeszerzési eljárás során Megrendelő a Műszaki leírás részeként kiadta a Közmű üzemeltetői nyilatkozatot, mely szerint ívóvízbekötések és a tolózárak cseréjére lesz szükség, melynek következtében a burkolat felújítási munkák megkezdése előtt szükségessé vált a munkaterület biztosítása a Pannon-Víz Zrt. számára. (1. sz. melléklet). Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződés tárgya szerinti feladat elvégzésével egyidőben volt célszerű a Pannon-Víz Zrt. feladatellátása is, annak érdekében, hogy a burkolat egy felvonulás keretében kerüljön megbontásra, így a legkisebb mértékben zavarja a lakosságot, a forgalmat.
Fentiekre tekintettel a 2020.7.20-án tartott egyeztetés alapján a Pannon-Víz Zrt. jelezte, hogy a munkálatokat 2020.07-31-i határidővel elvégzi. Kivitelező a munkaterületet biztosította. (2. sz. melléklet)
Fenti határidő betartásával Kivitelező a kivitelezési szerződésben vállalt 60 napos kivitelezési határidőt tudta volna tartani, azonban a 2020.08.05-én tartott egyeztetés alapján megállapították, hogy a feltárások során, nyilvántartásban nem szereplő szerelvény cserék, továbbá a gerincvezetéken többszöri csőtörés miatt rekonstrukció vált szükségessé, melyet szakaszosan, az érintett fogyasztók kiértesítése mellett lehetett elvégezni.
Pannon-Víz Zrt. jelezte, hogy az elvégzendő rekonstrukciós munkálatok várhatóan további egy hónapot vesznek igénybe. (3. sz. melléklet)
Kivitelező 2020.8.6-án történt akadályközlése alapján a Pannon-Víz Zrt. által vállalt határidőre a munkálatok nem készültek el, így kérte a kivitelezési határidő hosszabbítását. (4. sz. melléklet)
Kivitelező már 2020.7.31-re elkészült minden egyéb – ezeket a munkarészeket nem érintő – munkálatokkal, azonban a teljes felület aszfaltozása nem végezhető el mindaddig, amíg a Pannon-Víz Zrt. által feltárt közmű-munkagödrök helyreállítása nem történik meg.
A fentiek következtében felmerült előre nem látható körülmények és feladatok a többször egymásra épülő tevékenységek csúszását eredményezve az eredeti teljesítési határidő tarthatatlanná válását eredményezték, melyre tekintettel Szerződő Felek a szerződés teljesítési határidejét módosítják.


Winner: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság