Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221120 | 45231000 | 45233120: Road construction works | 71240000

Technical requirements: Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej i drogi krajowej klasy GP, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową i drogą krajową klasy GP, budowie dodatkowych jezdni, wykonaniu utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji, pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Zmiana zapisów Subklauzuli 13.8 Korekty wynikające ze zmiany kosztu Szczególnych Warunków Kontraktu punkt I Waloryzacja, w tym zmiana limitu zaakceptowanej kwoty kontraktowej z +/-5 na +/-10%
Wprowadzenie zmiany spowodowane jest zmianami gospodarczymi wywołanymi agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi, czego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć.


Winner: PORR S.A.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Entgegen dem Sprengtechnischen Gutachten konnten durch dieunvorhersehbar instabilen Verhältnisse des Gesteins – auch in Hinblick auf dieexponierte Lage – nur kleinräumige Sprengungen durchgeführt werden.
Die gegenständliche Änderung war trotz gebotener Sorgfaltspflicht für den Auftraggeber nicht ersichtlich. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: F Pile
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Die in Folge der Leistungsabweichung erforderlichen Anpassungen (z.B. desEntgelts, der Leistungsfrist) werden mit gegenständlicher Änderungdurchgeführt. Die Änderung bewirkt keine Änderung des Gesamtcharakters desAuftrages
Die gegenständliche Änderung war trotz gebotener Sorgfaltspflicht für den Auftraggeber nicht ersichtlich. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: F Pile
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Die gegenständliche Änderung war trotz gebotener Sorgfaltspflicht für den Auftraggeber nicht ersichtlich. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: F Pile
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221242

Technical requirements: Obras de ejecución del proyecto de construcción del túnel de Oural situado en el tramo Monforte-Lugo de la  línea 800: A Coruña-León
Obras de ejecución del proyecto de construcción del túnel de Oural situado en el tramo Monforte-Lugo de la línea 800: A Coruña-León
Modificado del contrato de Obras de ejecución del proyecto de construcción del túnel de Oural situado en el tramo Monforte-Lugo de la línea 800: A Coruña-León
En el Proyecto se contempla la ejecución de los desmontes correspondientes a las trincheras de entrada y salida del nuevo túnel mediante excavación con medios mecánicos sin ayuda de explosivos. Para el abono de esta actividad se consideraba la unidad de obra siguiente:
- PE2506ada “EXCAVACIÓN EN DESMONTES CON MEDIOS MECÁNICOS, SIN AYUDA DE EXPLOSIVOS, INCLUIDA CARGA DEL MATERIAL EXCAVADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE ACOPIO O A VERTEDERO DE LA CONTRATA”
En la parte Sur del túnel el terreno está compuesto por esquistos y pizarras en principio ripables y que por tanto permitirán ejecutar el desmonte por medios mecánicos. A la vista de los estudios geotécnicos de proyecto y considerando el perfil de
sísmica del mismo, además de las observaciones de campo, se espera la aparición en el fondo del desmonte de bloques más compactos cuya retirada por medios mecánicos sea dificultosa por lo angosto del espacio. Por otro lado el arranque de dichos bloques podría producir desestabilización del talud de desmonte que obligaría a realizar otras tareas de consolidación.
De igual forma, al rrbajar cota de desmonte ese efecto de bloques incrustados crearía discontinuidades en el propio talud de desmonte. En la modificación se ha incluido la ejecución de un precorte con voladura como medida de seguridad para que el acabado del talud sea uniforme evitando entrantes y salientes que a futuro puedan crear problemas de estabilidad.
PN-02: Desmonte en roca, con explosivos, incluso transporte de productos a vertedero de la contrata a distancia máxima de 4 km, disposición de los medios de seguridad y protección reglamentarios. Incluye refinos, herramientas y medios de
seguridad. En el supuesto de que Adif autorice a verter en vertedero de su propiedad, la contrata procederá al extendido y perfilado mismo, a 26,75 €/m3.
PN-01: Superficie excavada con precorte (diurno/BM inferior m1,5 h/dif acceso/vol escaso), a 21,40 €/m2.
Las modificaciones propuestas, no estando previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tienen cabida en el artículo 205.2 apartado c) de la Ley y además cumplen con los requisitos que se exigen en el artículo 205.1. ya que se limitan a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las ha hecho necesarias.


Winner: Ferrovial Construcción, S. A.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Szántód BalaLand Family Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212410 | 71220000

Technical requirements: A közbeszerzés célja a tárgyi beruházás teljeskörű, a pince épületszerkezeti munkáinak kialakítását követő generál kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések, kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
Speciális technológiák (konyha- uszoda, mosoda, jakuzzi és fittness-wellness technológia, felvonók, talajszonda és napkollektor)
Tervfelülvizsgálati, áttervezési munkák és engedélyeztetések (belső úthálózat, telken belüli közművek, gáz hálózat és csapadék- és szennyvíz elvezetés engedélyeztetése, …)
A közbeszerzés célja a tárgyi beruházás teljeskörű, a pince épületszerkezeti munkáinak kialakítását követő generál kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések, kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
Speciális technológiák (konyha- uszoda, mosoda, jakuzzi és fittness-wellness technológia, felvonók, talajszonda és napkollektor)
Tervfelülvizsgálati, áttervezési munkák és engedélyeztetések (belső úthálózat, telken belüli közművek, gáz hálózat és csapadék- és szennyvíz elvezetés engedélyeztetése, …)
Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesének a Vállalkozót jelölte meg a 2020. október 9. napján elektronikus felületen keresztül megküldött írásbeli összegezésben. A fentiekre tekintettel a Felek 2020. november 6. napján Vállalkozási Szerződést kötöttek, amelyet a Felek 2022. március 31. napján módosítottak (a továbbiakban: Szerződés 1. számú módosítása).
Felek rögzítik, hogy a Szerződést az alábbiakban megjelöltek szerint, továbbá részletezett indokok alapján ismételten módosítani kívánják:
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása (kötbérterhes):2022.03.08.
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása (kötbérterhes):2022.05.30.
c) azon próbaüzemek, beüzemelések elvégzése, amelyek végleges elektromos ellátást igényelnek azzal, hogy a Vállalkozó azon próbaüzemeket, beüzemeléseket köteles elvégezni, amelyek a végleges elektromos ellátás hiányában is elvégezhetőek
azzal, hogy ezen műszaki tartalmakat a Vállalkozó 2022.07.15. napjáig történő kötbérterhes határidővel köteles elvégezni.
A Felek a jelen 1. számú Szerződésmódosításhoz 1. számú mellékletként a Módosított Pénzügyi - és Műszaki Ütemtervet csatolják, mely a Szerződés 20. számú mellékletét képező Ütemterv helyébe lép.


Winner: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Bereich der Abstellgruppe Gl. 48 sind über eine Länge von 462m insgesamt 48 Einzelschwellen aus Holz auszutauschen, da der Bestand erhebliche Schädigungen aufweist. Es handelt sich hierbei um eine Forderung des ALV Oberbau. Der Austausch von Einzelschwellen ist vertraglich nicht vorgesehen.
Alle Oberbauleistungen im betreffenden Bereich sind durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es nicht möglich, den erforderlichen Schwellentausch getrennt von den übrigen Arbeiten gesondert an einen anderen AN zu vergeben, da diese Leistung im Zuge der übrigen Oberbauarbeiten erfolgen muss.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Bereich PFA 1 nördlich des Bahnhofs Friedrich-Wilhelms-Hütte wurde ein Teil des bereits verlegten Gleisfeldbeleuchtungskabels gestohlen. Da es sich bei der GFB um eine sicherheitsrelevante Anlage handelt, muss ein Ersatzkabel unverzüglich verlegt werden. Hierzu sind die erforderlichen Leistungen vom AN Los 5.001 zu erbringen.
Die Ausführung der Leistung bleibt ansonsten unverändert. Es wird lediglich die Verlegung eines Ersatzkabels zur Sicherung der Funktion der Gleisfeldbeleuchtung erforderlich.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund der durchgeführten Fließweganalyse muss am Abschluss des Rad-/Gehweges auf der Westseite der Gerhardstraße ein 10 cm hoher Hochpunkt hergestellt werden. Dazu ist das Pflaster im Trogbereich sowie der anschließende Bereich anzupassen. Weiter muss zur Absturzsicherung auf der Westseite des Radweges ein Holmgeländer errichtet werden.
Alle Arbeiten im betreffenden Bereich einschl. der Arbeiten zur Errichtung des Rad-/Gehweges sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Die betreffenden Änderungen müssen - auch aus Gewährleistungsründen - in Zusammenhang mit den übrigen Arbeiten erbracht werden. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, diese Arbeiten gesondert an einen anderen AN zu vergeben.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Gemäß der aktuellen AP des Planpakets KFWH_ObgT_11 ist der neue Kabelkanal in unmittelbarer Nähe zum Verschwenkungsbereich der nächsten Bauphasen eingeplant. Um den späteren nochmaligen Umbau des Kabelkanals in diesem Bereich zu vermeiden, ist der Kabelkanal möglichst außerhalb dieses Baufeldes vorzusehen. Die bereits erstellte AFU muss entsprechend überarbeitet werden.
Der AN Los 5.001 ist mit allen Arbeiten zur Planung und Ausführung des Kabeltiefbaus beauftragt. Die erforderliche Änderung bzw. Überarbeitung der Ausführungsplanung ist zwingend im Rahmen des allgemeinen Planungsprozesses zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, die Planänderung gesondert an einen anderen AN zu vergeben.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-05
Buyer: Województwo Podlaskie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48620000: Operating systems
Submission deadline: 2022-09-05
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: „Dostawa licencji oprogramowania Windows Server Datacenter na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”
1.	Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa licencji oprogramowania Windows Server Datacenter na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku”.
2.	Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.