Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-01-18
Buyer: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111200 | 45111250
Estimated value: 50255294.36 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: halę basenową zawierającą część rekreacyjną. Jest to jedyna kryta pływalnia w powiecie biłgorajskim liczącym ponad 100 tys. mieszkańców zamieszkujących14 gmin. Wybudowana w I etapie hala basenu rekreacyjnego o pow. użytkowej 1322 m2 zawierać będzie w szczególności: - baseny rekreacyjne o powierzchni lustra wody 302m2 wyposażone m. in. w masaże podwodne i powietrzne, sztuczną rzekę, basen do nauki pływania i brodzik dla najmłodszych - zjeżdżalnie wodne o długościach ok. 90 i 60 mb - wanny jacuzzi - podbasenie z wyposażeniem technologicznym - instalacje kanalizacyjne i wodociągowe
- instalacje i urządzenia: zaopatrzenia w ciepło w tym OZE, techniki wentylacyjnej, elektroenergetyczne, teletechniczne i informatyczne - elementy zagospodarowania terenu: parkingi, chodniki, prace przygotowawcze, usunięcia nawierzchni, ogrodzeń, wycinka zieleni – przekładki uzbrojenia w terenie i projektowane uzbrojenie - niezbędne dostosowania w tym urządzenia specyficzne dla sposobu użytkowania obiektu, wyposażenie i rozwiązania techniczne umożliwiające oddanie obiektu etapu I do użytkowania. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu biłgorajskiego, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu.  Biłgoraj to obszar rozwoju i koncentracji funkcji społeczno-gospodarczych powiatu. W skali wojewódzkiej miasto średnie tracące funkcję społeczno-gospodarczą. Rozbudowa pływalni wzmocni potencjał rozwojowy miasta, powiatu, regionu. Pozytywne oddziaływanie inwestycji ma charakter ponadlokalny. W 2021 roku zostało zlecone opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która zostanie ukończona w maju 2022 r. Nowa hala basenowa będzie mogła funkcjonować w czasie, realizacji II etapu (nieobjętego wnioskiem) polegającego na przebudowie istniejącej hali basenu z niecką 12x25m i pozostałym zapleczem. Docelowo z atrakcji basenu będzie mogło korzystać jednocześnie nawet 125 osób, czyli więcej o 92 niż obecnie. Obiekt będzie dostosowany do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnych, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. W rezultacie obu etapów powstanie obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok. 3760 m2 z powierzchnią lustra wody ok. 623 m2. Pływalnia będzie pływalnią publiczną z możliwością pobierania opłat z wykorzystaniem ESOK. Pływalnia będzie mogła realizować także zadanie poprawy kondycji osób, których stan zdrowia pogorszył się w czasie pandemii COVID-19. Realizacja inwestycji jest komplementarna z inwestycjami w sport i rekreację realizowanymi obok basenu. Projekt spełnia oczekiwanie strony społecznej a jego zrealizowanie wypełni wskazane cele Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r.
3)	rozbiórka schodów i murku oporowego od strony południowej przy zewnętrznych wejściach do pom. chemii
4)	budowa stanu surowego podbasenia nowoprojektowanej hali basenu rekreacyjnego /z pozostawieniem funkcjonujących pom. chemii basenowej/
6)	budowa nowoprojektowanej części pomieszczeń chemii basenowej - docelowe wyposażenie w urządzenia technologiczne - podłączenie do nich istniejącego basenu i jego uruchomienie po przerwie technicznej
7)	odcięcie istniejącej hali basenu w płaszczyźnie od strony nowobudowanej hali basenu rekreacyjnego /ściana oddzielenia pożarowego/
10)	budowa tymczasowego układu funkcjonalnego części przebieralniowo-sanitarnej oraz budowa tymczasowych schodów zewnętrznych i podnośnika dla osób niepełnosprawnych /do wykorzystania w docelowym wyposażeniu holu wejściowego/
12)	budowa zjeżdżalni wodnych /bez ich podłączenia do hali basenu rekreacyjnego - wg. projektu technicznego ETAP 2 TOM 7b Projekt zjeżdżalni wodnych branża: ZJEŻDZALNIE WODNE, (wykonanie fundamentu pod zjeżdżalnię, dostawa wszystkich elementów zjeżdżalni, oraz montaż elementów  zjeżdżalni dla Etapu I: w tym: montaż konstrukcji wsporczej zjeżdżalni wraz z jej uziemieniem , montaż dwóch ocieplanych ślizgów wraz z przebiciem ich przez ścianę zewnętrzną budynku z wyłączaniem montażu ostatnich odcinków ślizgów (elementy końcowe ślizgu zostaną zamontowane w Etapie II po rozbiórce tymczasowego stropu oraz po montażu wanny hamownej), zasilenie oraz montaż systemu Strat-Stop oraz oświetlenia wewnątrz ślizgu), montaż instalacji wodnej doprowadzającej wodę do zjeżdżalni.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku, gdy zapewni (w okresie, w którym może skorzystać z prawa opcji) źródła finansowania Etapu II. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia – w okresie obowiązywania umowy.  W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej lub formie elektronicznej.
3)	rozbiórka górnej konstrukcji stropodachu nad częścią zapleczową, rozbiórki budowlane i instalacyjne elementów zbędnych dla projektowanego przebudowywanego obiektu
4)	zasadnicze i kompleksowe roboty budowlane i instalacyjne związane z przebudową hali basenowej oraz pozostałej części obiektu istniejącego
6)	kompleksowa budowa i docelowe wykończenie i wyposażenie hali basenu pływackiego i pozostałej części obiektu wraz z podbaseniem
7)	przebudowa zrealizowanej części Etapu I polegająca na likwidacji zaplecza szatniowo-sanitarnego i wykonaniu na jego miejscu docelowego saunarium oraz podłączenie zjeżdżalni wodnych z wanną hamowną w zakresie: montażu stalowej spiralnej klatki schodowej wykonanej na utwierdzonym w fundamencie słupie, uruchomienie systemu START-STOP i scalenie go z układem zasilania zjeżdżalni w wodę, uruchomienie instalacji wodnej doprowadzającej wodę do zjeżdżalni, montaż wymaganych instrukcji użytkowania zjeżdżalni w formie tablicy informacyjnej, montaż ostatnich odcinków ślizgów i skonfigurowanie całego systemu zjeżdżalni z wanną hamowną.
8)	po wykonaniu robót połączenie hali basenu sportowego z halą basenu rekreacyjnego – dla uzyskania docelowego obiektu przebudowanej i rozbudowanej krytej pływalni.
1.	Za należyte wykonanie zakresu podstawowego przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie:


Winner: MAX–BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI
Award value: 50255294.36
Number of bids: 1