Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-17
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71322500 | 71335000

Technical requirements: Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében
Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, rész-szakaszok kijelölése.
Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés tanulmányterv, környezeti hatásvizsgálat elkészítése, valamint közreműködés a hatósági engedélyek megszerzésében
Nyertes ajánlattevő feladata a Békéscsaba–Szeged gyorsforgalmi úti összeköttetés kialakításának tanulmánytervi vizsgálata. E feladat magában foglalja döntéselőkészítő tanulmány, környezetvédelmi hatásvizsgálat, tanulmányterv, költség haszon vizsgálat, közúti biztonsági hatásvizsgálat elkészítését, ill. a környezetvédelmi engedély megszerzését. A tanulmányterv egyik fő célja Békéscsaba és Szeged közötti gyorsforgalmi úti kiépítés lehetőségeinek feltárása, változatok kidolgozása, műszaki jellemzők meghatározása, rész-szakaszok kijelölése.
A Szerződés a Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat előkészítő munkáinak része. A csatlakozó szakasz (Debrecen – Békéscsaba) tervezője az ÚT-TESZT Kft., a szakaszhatár Békéscsaba térsége.A Debrecen – Békéscsaba közötti szakasz tervezési szerződése (továbbiakban: Csatlakozó szakasz szerződése) 21.6.2019-én határidő tekintetében módosításra került, az abban szereplő indokok miatt.A Csatlakozó szakasz szerződése 1. sz. módosítása keretében a Debrecen – Békéscsaba közötti tervezési szerződés két rész-határideje és befejezési határideje módosult. „Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása véleményezésre” tárgyú részhatáridő a szerződés hatálybalépésétől számított 10 hónapról 16 hónapra, „Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása és dokumentált beadása az illetékes hatóság(ok)nak” tárgyú 2. sz. részteljesítési határidő 12 hónapról 18 hónapra, továbbá a „Környezetvédelmi engedély megszerzése” tárgyú végteljesítési határidő 18 hónapról 24 hónapra változott, azaz az eredeti szerződés szerinti 5.11.2019-i végteljesítési határidő 4.5.2020-re módosult. Ez maga után vonja a Tervtanácsi döntések időpontjának módosulását is.A két tervezési szakasz előkészítési munkái szorosan, elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz. Mindkét szakasz tervezőjének figyelembe kell vennie, együtt kell meghatároznia a kapcsolódó szakasz kezdő/végpontját, annak helyszínrajzi és magassági paramétereit, az út esésviszonyát, azaz a Békéscsaba – Szeged szakasz végpontjának és a Békéscsaba – Debrecen szakasz kezdőpontjának valamennyi vizsgált nyomvonalváltozat esetében egybe kell esnie. A tervezési diszpozíció is rögzíti többek között, hogy a tervezőnek „Ismertetni kell a tervezési szakaszhatáron kívül (országhatár, kapcsolódó beruházás) esetleg jelentkező kedvező, vagy kedvezőtlen környezeti hatásokat is”.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 24 hónap (ahol egy hónap 30 napos időtartamot jelent).
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:
1. számú rész-teljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 3 hónap Döntés előkészítő tanulmány leszállítása
Szerződés hatályba lépésétől számított 16 hónap Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása véleményezésre. Az összes szerződés szerinti dokumentáció végleges állapotnak megfelelő tartalommal történő leszállítása Megrendelő részére előzetes véleményezésre.
2. számú rész-teljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónap Az összes szerződés szerinti dokumentáció leszállítása és dokumentált beadása az illetékes hatóság(ok)nak. A dokumentációk végleges leszállítása, amelyben a Megrendelő összes jogos észrevétele pótlásra illetve javításra került.
Végteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított max. 24 hónap Környezetvédelmi engedély megszerzése
III.2. Fentieken túlmenően Szerződő Felek közös megegyezéssel módosítják a Szerződést az alábbiak szerint.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő adatai – a számlavezető pénzintézet illetve a számlaszám vonatkozásában – az alábbiak szerint módosulnak a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:
Képviseli: Nyul Zoltán beruházási vezérigazgató-helyettes és Pántya József útfejlesztési igazgató, (együttes cégjegyzésre jogosultak) mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő)”
Ajánlatkérő közbeszerzési eljárása előkészítés során – Szeged és Debrecen közötti 2×2 sávos közúti kapcsolat kialakításának előkészítése tárgyú projekt megvalósítása érdekében – kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásában jogszabályi kötelezettségének eleget téve biztosította a részajánlattétel lehetőségét, de emellett a közbeszerzési dokumentumban, különösen a szerződés tervezetekben az azonos teljesítési határidők előírásával biztosította az egyes projektszakaszok összehangolt megvalósulását. Sem Ajánlatkérő, sem Ajánlattevő nem láthatta kellő gondossággal eljárva sem, hogy a csatlakozó szakasz megvalósítása akadályokba ütközik, a teljesítési rész- és véghatáridő módosítása válik szükségessé. Mivel a két tervezési szakasz engedélyeztetése a kiválasztásra kerülő nyomvonalak csatlakozása tekintetében összefügg, a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztetheti az időben elkülönülő eljárások kezdeményezése. Kbt.141.§ (4) bekezdés c) pont


Winner: Roden Kft.