Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-05
Buyer: ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: „Консулт.услуга за оценка на съответствието с осн.изисквания към строежите съгл.ЗУТ,изв.на строит.надзор и упр.изп.на договора за проект.и строит.на обект„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора"
В поръчката с предмет„Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ,извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“са вкл.:
1.Подготв.д-сти;2.Коорд.и контрол,на изп.на д-ра за проект.и стр-ство;3.Преглед и съгласув.на проектната докум-ция и изг.на Докл.за оц.на съответствието с осн.изисквания към строежите съгл.ЗУТ на Техн.проект(вкл.изготвяне на оценка на съответствието по част„Конструктивна“ и част„Енергийна ефективност“),изготвен за обект „Реконструкция на гаров комплекс Ст.Загора“;4.Упражн.на строит.надзор по време на стр-ството;5.Проверка и контрол на дост.и влагани в строежа строит.продукти;6.Изп.на функциите на координатор по безопасност и здраве;7.Коорд.на д-ра за проект.и стр-ство с взаимодействащи си д-ри по др.проекти, както и при взаимод.с трети страни;8.Актуал.и изготвяне на Техн.паспорти;9. Заключ.дейности.
Проект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“ ще се финансира по приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодал.при превоза на пътници и товари и разв.на устойчив градски транспорт” на ОПТТИ.
"Консулт.услуга за оценка на съответствието с осн.изисквания към строежите съгл.ЗУТ,изв.на строит.надзор и упр.изп.на договора за проект.и строит.на обект„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора"
https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPoCGScXiOFDVQ%3d%3d
В поръчката с предмет„Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ,извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договора за проектиране и строителство на обект„Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора“са вкл.:
1.Подготв.д-сти;2.Коорд.и контрол,на изп.на д-ра за проект.и стр-ство;3.Преглед и съгласув.на проектната докум-ция и изг.на Докл.за оц.на съответствието с осн.изисквания към строежите съгл.ЗУТ на Техн.проект(вкл.изготвяне на оценка на съответствието по част„Конструктивна“ и част„Енергийна ефективност“),изготвен за обект „Реконструкция на гаров комплекс Ст.Загора“;4.Упражн.на строит.надзор по време на стр-ството;5.Проверка и контрол на дост.и влагани в строежа строит.продукти;6.Изп.на функциите на координатор по безопасност и здраве;7.Коорд.на д-ра за проект.и стр-ство с взаимодействащи си д-ри по др.проекти, както и при взаимод.с трети страни;8.Актуал.и изготвяне на Техн.паспорти;9. Заключ.дейности.
С Допълнително споразумение №2/15.06.2023 г., сключено на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал. 2 от ЗОП и на Решение по т. 19 на Управителния съвет на ДП НКЖИ, съгл. Протокол №18-06/23 от заседания на УС на ДП НКЖИ, проведено на 07.06.2023 г., във връзка с чл. 113, ал. 1 и § 2, т. 27 от ДР от ЗОП, се увеличава цената на договора на Консултанта със 63 361,36 лв. без ДДС платими на две вноски по 33 361,36 лв. и 30 000 лв. без ДДС. Всяко плащане ще се извърши въз основа на Протокол от месечна среща за обекта и издадена от Консултанта фактура, както следва:
1. Първото плащане да бъде извършено въз основа на Протокол от Месечна среща, проведена през месец април 2023 г.;
2. Второто плащане да бъде извършено въз основа на Протокол от Месечна среща, проведена през месец май 2023 г.
Страните по Договор № 6620/12.11.2019 г. установяват допълнителен обем работи във връзка с форсмажора на Строителя (Изпълнителят по договора за строителство „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор“), за който БТТП е издала Сертификат за форсмажор № 010 от 06.03.2023 г., във връзка с наводнение, причинено от противен дъжд на 23-24.08.2022 г.
Продължителността на влияние на Форсмажорното обстоятелство за Консултанта е от 24.08.2022 г. до 31.05.2023 г., според одобрена Работна програма /Ревизия 19/.
За допълнителния обем работи в резултат на форсмажора на Строителя се уговаря увеличаване на цената на договора на Консултанта.


Winner: Ен Екип ЕООД