Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-27
Buyer: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231000 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233140: Roadway works | 45233221 | 45233228

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Szigethy A.u., Ipar u.) - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 keretében Győr, Szigethy A. út és Ipar utca burkolat felújítása szakmai-műszaki tartalom:
- Jelzőlámpás csomópont átalakítás jobbra kanyarodó sávval, összehangolása egyéb csomópontokkal új forgalmi sáv miatt 1 db;
A teljesítés során a nyertes vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari környezet illetve az adott útszakasz kapcsán érintett egyéb közlekedési módok (gyalogos, kerékpár és gépjármű illetve a tömegközlekedés) forgalmát folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.
Az I. rész (Szigethy A. út - Ipar u. felújítása Győr, feltételes) tekintetében 2021. június 09. napján kivitelezési szerződés módosítása aláírásának időpontja: 2021. december 20.
Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Szigethy A.u., Ipar u.) - TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00006 keretében Győr, Szigethy A. út és Ipar utca burkolat felújítása szakmai-műszaki tartalom:
- Jelzőlámpás csomópont átalakítás jobbra kanyarodó sávval, összehangolása egyéb csomópontokkal új forgalmi sáv miatt 1 db;
A teljesítés során a nyertes vállalkozónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a munkavégzés olyan organizáció alapján történjen, mely az ipari környezet illetve az adott útszakasz kapcsán érintett egyéb közlekedési módok (gyalogos, kerékpár és gépjármű illetve a tömegközlekedés) forgalmát folyamatosan fenn tudja tartani az útépítésből adódó korlátozások minimalizálásával.
Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete (a továbbiakban: Útkezelő) 2021. szeptember 7-én kelt - jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező - nyilatkozatában jelezte Megrendelő felé, hogy a tárgyi kivitelezés kapcsán készített tervdokumentációban a jelzőlámpák előtti felállási szakaszokra tervezett PA 11 BITUCEM típusú pályaszerkezeti réteg vonatkozásában egy korábbi útfelújítási projektet követően nedves és fagyos időjárási körülmények között nőtt a csúszásveszély, mely balesetveszélyes helyzetek kialakulásához vezetett. Ezért javasolta e burkolattípus helyett megfelelően méretezett SMA 11 mF burkolati típus alkalmazását.
Az Útkezelő fenti javaslatát a más projekt keretében beépítésre került aszfalt kopóréteg csúszásellenállásának vizsgálati eredményeire alapozta, mely vizsgálat alátámasztotta, hogy ez az aszfalt típus balesetveszélyes lehet.
A kivitelezés műszaki ellenőre 2021. szeptember 15.-i változtatást támogató nyilatkozatában rögzítette, hogy az Útkezelő által megjelölt burkolat szabvány szerinti teherbírása és érdessége megfelelő, azt autópályák építésénél is alkalmazzák, így javasolja a PA 11 BITUCEM típusú pályaszerkezeti réteg helyett az SMA 11 mF aszfaltburkolat beépítését.
Az aszfalt típusának cseréje a biztonságos közlekedés és a balesetveszélyes helyzetek minimalizálása érdekében, ezért Szerződő Felek a köztük létrejött Szerződést a műszaki tartalom tekintetében annyiban módosítják, és mivel az eredetileg tervezett aszfalttípus egységára jóval magasabb, mint az új aszfaltípusé, így a módosítás eredményeképpen összesen nettó 4 304 254 Ft, azaz Négymillió-háromszáznégyezer-kétszázötvennégy forint összegben csökken a vállalkozói díj.
A Szerződés III.2. pontjában rögzítettek szerint a vállalkozói díj nettó 396 013 432 HUF - Ft, azaz Háromszázkilencvenhatmillió-tizenháromezer-négyszázharminckét forint. Az ellenérték csökkenésének mértéke az eredeti szerződéses érték mindösszesen 1,08689596%-a, mely nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában rögzített 15%-os határt.
Továbbá a vállalkozói díj csökkenéséből következően a Szerződés III.3. pontjában meghatározott tartalékkeret összege a módosított vállalkozói díjhoz igazodva 19 585 459 Ft-ra, azaz Tizenkilencmillió-ötszáznyolcvanötezer-négyszázötvenkilenc forintra módosul.
Szerződő Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontját, amely kimondja, hogy a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.


Winner: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság