Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-11-16
Buyer: Město Říčany
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Rekonstrukce stávající vozovky části Olivovy ulice (v úseku od ul. Jasmínová po ul. Roklanská) včetně kompletní výměny konstrukčních vrstev, úprava šířkových poměrů na standardní komunikaci o základní šířce 6,5 m. Dále budou v rámci projektu upraveny a doplněny inženýrské sítě (např. splašková kanalizace, odvodnění komunikace, včetně retence, vodovodní řad) vedoucí pod tělesem komunikace včetně vynucených přeložek některých sítí. Dále bude zřízen jednostranný chodník včetně úpravy přechodu dle vyhl. 398/2009 a jejich nasvětlení pro zajištění bezpečnosti chodců při snížené viditelnosti. Cena dle smlouvy o dílo: 20 907 100 CZK bez DPH.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Rekonstrukce stávající vozovky části Olivovy ulice (v úseku od ul. Jasmínová po ul. Roklanská) včetně kompletní výměny konstrukčních vrstev, úprava šířkových poměrů na standardní komunikaci o základní šířce 6,5 m. Dále budou v rámci projektu upraveny a doplněny inženýrské sítě (např. splašková kanalizace, odvodnění komunikace, včetně retence, vodovodní řad) vedoucí pod tělesem komunikace včetně vynucených přeložek některých sítí. Dále bude zřízen jednostranný chodník včetně úpravy přechodu dle vyhl. 398/2009 a jejich nasvětlení pro zajištění bezpečnosti chodců při snížené viditelnosti. Změna dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 (dodatek č. 1, 2 a 3). Výsledná cena 22 171 194 CZK bez DPH.
V případě změnového listu č. 1 se jedná o změnu 1 ks regulační šachty z monolitické na prefabrikovanou a dle změny vyvolané havarijním stavem vodovodu v křižovatce ulic Roklanská x Pod Drahou.
V případě změnového listu č. 2 je důvodem změn skalní podloží, které bylo zjištěno v průběhu skutečného odkrývání podloží pro dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci.
— zvednutí uložení splaškové kanalizace od Š 4 do Š 7 o cca 50 cm z důvodu skalního podloží pro snížení více-nákladů.
navýšení palisád z důvodu uložení kabelů O2 mimo původní předpoklad; změna osvětlovacích 2 ks veřejného osvětlení s výložníky pro zvětšení průjezdu čistící techniky; na základě nového požadavku majitele části cesty Pod Drahou, kde je uložená dešťová kanalizace, zpevnit definitivní úpravu do asfaltové povrchu.
Jedná se o změny, které se nedaly v době projektování předpokládat: nutné navýšení palisád z důvodu uložení kabelů O2 mimo původní předpoklad, změna osvětlovacích 2 ks VO s výložníky pro zvětšení průjezdu čistící techniky. Na základě nového požadavku majitele části cesty Pod Drahou, kde je uložená dešťová kanalizace, bylo nutno zpevnit definitivní úpravu do asfaltové povrchu.


Winner: Porr a.s., odštěpný závod – Vodohospodářské stavby