Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-04
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem VZ je realizace stavby / díla na projektovaném úseku silnice I/9 (hlavní stavba "zkapacitnění" + připojení 300 m úseku v začátku stavby + přiřazení OK z akce "I/9 Svor" na konci úseku hl. stavby k této stavbě "zkapacitnění"). Předpokladem je již provedená příprava stavby v podobě kácení zeleně.
Záměr řeší zkapacitnění silnice I.třídy na čtyřproudou, směrově rozdělenou včetně úpravy MÚK Nový Bor v ZÚ, s novým mostem (dle výsledků diagnostiky) a v KÚ výstavbou okružní křižovatky, s napojovacími rameny na stávající komunikace. Součástí jsou nezbytné přeložky IS a doprovodných cest - přístupy na lesní i obecní pozemky a oplocení.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Důvodem vzniku této změny je změna trasy přeložky SO 451 a navýšení cen položek soupisu prací. Jelikož nebylo možné realizovat trasu dle původně uvažovaného řešení, bylo nezbytné navrhnout její úpravu, která byla dohodnuta za účasti všech dotčených stran.
Důvodem vzniku této změny jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, a to z důvodu zastižení náletového porostu a stromů v průměrech do 0,5 m v trase VTL plynovodu. Předmětem této změny je nezbytné odstranění křovin a kácení stromů v min. možném rozsahu tak, aby mohlo být pokračováno v realizaci díla dle smlouvy.
Důvodem vzniku této změny jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, a to s ohledem na postup prací zhotovitele v důsledku neproveditelnosti původně uvažovaného protlaku z ocelové trouby. Předmětem této změny je nezbytná úprava řešení odvodnění výkopové jámy mimo prostor levého mostu tak, aby mohlo být pokračováno v realizaci Díla dle Smlouvy o dílo.
Důvodem vzniku této změny je změna trasy přeložky SO 451 a navýšení cen položek soupisu prací. Jelikož nebylo možné realizovat trasu dle původně uvažovaného řešení, bylo nezbytné navrhnout její úpravu, která byla dohodnuta za účasti všech dotčených stran.
Důvodem vzniku této změny jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu realizace zakázky, a to z důvodu zastižení náletového porostu a stromů v průměrech do 0,5 m v trase VTL plynovodu. Předmětem této změny je nezbytné odstranění křovin a kácení stromů v min. možném rozsahu tak, aby mohlo být pokračováno v realizaci díla dle smlouvy.


Winner: "Společnost ESIS", ved.spol.: EUROVIA CS, a.s.