Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Adif - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71310000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311100 | 71311230 | 71356100

Technical requirements: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad
Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona, subtramo: Tafalla (s)-Tafalla
Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad.
Modificación nº2 del contrato de Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona, subtramo: Tafalla (s)-Tafalla
Las obras cuyo control y seguimiento son objeto de este contrato de servicios se encuentran en situación de continuación provisional durante la redacción de la correspondiente modificación contractual, de acuerdo con la autorización preceptiva, de 3 de diciembre de 2021, del Órgano de Contratación. La fecha estimada para la finalización de las obras, en el Informe-Propuesta de modificación aprobado, es 26 de julio de 2023, por lo que, es necesario ampliar el plazo de ejecución de este contrato de servicios con el consiguiente incremento económico.
Se propone el ajuste de la fecha de finalización del presente contrato de servicios, coherentemente con la fecha de terminación estimada para el de obras, y una nueva composición de equipos que se consideran necesarios en función del previsible desarrollo de este último. Esto que da lugar a la incorporación de cuatro (4) precios nuevos, sin necesidad de incluir precios básicos (auxiliares) nuevos:
- Precio PN-06. Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra composición tipo C3, estimada para realización de los controles cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada de EJECUCIÓN de obra según la estimación de distribución temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en la PROGRAMACIÓN.
- Precio PN-07. Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra composición tipo D1, estimada para realización de los controles cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada de EJECUCIÓN de obra según la estimación de distribución temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en la PROGRAMACIÓN.
- Precio PN-08. Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra composición tipo E1, estimada para realización de los controles cualitativo, geométrico, cuantitativo y de programación durante la fase denominada de ejecución-finalización de obra según la estimación de distribución temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en la PROGRAMACIÓN.
- Precio PN-09. Informe mensual de actividades del Equipo de Asistencia Técnica de obra composición tipo L1, estimada para realización de la certificación final, proyecto as built y proyecto de liquidación durante la fase denominada de liquidación de obra según la estimación de distribución temporal de recursos de la ACO en función de las fases/momentos de obra incluida en la PROGRAMACIÓN.
La tramitación de esta modificación nº2 se ampara en el apartado 6.2. del cuadro de Características y en la cláusula 7.1.3 del Anexo de Condiciones Generales que establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones no previstas. Dicho apartado 7.1.3.b) señala:b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.


Winner: Control y Geología, S. A. (Cygsa)