Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-04
Buyer: Železnice Slovenskej republiky
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45112000 | 45112700 | 45213320 | 45220000

Technical requirements: 1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa".
2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. Va pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Modernizácia trate železničnej siete "ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa" pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami.
4. Prvotným delením stavby je delenie na ucelené časti stavby (UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina; UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica; UČS 45 ŽST Považská Bystrica; UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica - Považská Teplá; UČS 47 ŽST Považská Teplá), členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty je podľa profesných odborov.
1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa".
2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. Va pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/ Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Modernizácia trate železničnej siete "ŽSR, Modernizácia trate Púchov Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa" pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Vybudovaním modernej železničnej trate sa zvýši komfort a plynulosť jazdy a tým sa v konečnom dôsledku znížia negatívne účinky dopravy na okolité prostredie, ktoré budú eliminované aj ďalšími technickými opatreniami.
4. Prvotným delením stavby je delenie na ucelené časti stavby (UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina; UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica; UČS 45 ŽST Považská Bystrica; UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica - Považská Teplá; UČS 47 ŽST Považská Teplá), členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty je podľa profesných odborov.
Počas realizácie stavebných prác (Diela) vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. 1 bod 4 Dodatku č. 4 k zmluve o dielo číslo Z1/2016/023/15 (ďalej len "Zmluva"). Predmetné zmeny Zmluvy sú považované za zmeny zmluvy vykonané v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Všetky zmeny v Dodatku č. 4 sú realizované a kategorizované v zmysle metodického usmernenia dokumentu Všeobecné metodické usmernenie k zmenám zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania Úradu pre verejné obstarávanie, konkrétne podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO (doplňujúce stavebné práce) a § 18 ods. 1 písm. c) ZVO (nepredvídateľné okolnosti).
Nakoľko rozsah zmien v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO je vyšší ako rozsah zmien v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) ZVO, je v bode VII.2.2) tohto oznámenia zvolená možnosť "Nutnosť zmeny spôsobená takými okolnosťami, ktoré verejný obstarávateľ / obstarávateľ nemohol predvídať".
Absolútna hodnota všetkých zmien v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) ZVO predstavuje z hodnoty pôvodnej Zmluvy (akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH bez rezervy) 7,77 %.
Absolútna hodnota všetkých zmien v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO predstavuje z hodnoty pôvodnej Zmluvy (akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH bez rezervy) 8,91 %.
Hodnota 3 405 508,28 EUR bez DPH bola vyčerpaná z rezervy a preto sa "Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH vrátane rezervy" nezmenila.


Winner: Doprastav, a.s.