Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-12
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на път II-86 Средногорци—Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“, област Смолян
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:
а) Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект и техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в заповедната книга, в т.ч. предвидените с количествено-стойностната сметка на СМР.
б) Действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта, и/или не са били включени в проекта.
в) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти.
д) Осигуряване на терени за нуждите на строителството — за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника.
Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС и републиканския бюджет по програма Interreg V-A ГЪРЦИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020 г.
Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на път II-86 Средногорци—Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+604 и от км 126+750 до км 132+920“, област Смолян
Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности, които са свързани с изграждането на строежа и представляват условие, следствие или допълнение към него:
а) Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект и техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в заповедната книга, в т.ч. предвидените с количествено-стойностната сметка на СМР.
б) Действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта, и/или не са били включени в проекта.
в) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации и на инвестиционния проект строителни продукти.
д) Осигуряване на терени за нуждите на строителството — за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника.
Чл.1. Възложителят възлага, а изпълнителят се съгласява надлежно да изпълни заедно с предмета на договор № РД-33-15/05.12.2017 г. и допълнително възложените му дейности с настоящото споразумение съгласно изготвения технологичен проект по част „Водоснабдяване — технологична“ за обекта и приложения към него технологичен график за изпълнение на рехабилитацията на съществуващия водопровод, без да спира водоподаването на питейна вода до населените места, които обслужва водопроводът.
Във връзка с възникнали непредвидени обстоятелства, изразяващи се в необходимост от възлагане на допълнително строителство на обект „Реконструкция на път II-86 Средногорци—Рудозем, участък от км 125+727 до км 126+600 и от км 126+750 до км 132+920“, и предвид факта, че допълнителното строителство не може технически да бъде разделено от предмета на основния договор, без това да доведе до значителни затруднения за възложителя, е необходимо възлагане на допълнително строителство на „Рудозем ГФ 2016“ ДЗЗД, изпълнител по договор № РД-33-15/5.12.2017 г. Настъпилите обстоятелства не са резултат от действие или бездействие на страните, за проектанта, а още по-малко за възложителя е било възможно да предвиди допълнителните пресичания и действителните дълбочини на водопровод Ф 530, които от своя страна правят невъзможно изпълнението при договорените условия.


Winner: „Рудозем ГФ 2016“ ДЗЗД