Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-26
Buyer: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA-CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Contrato mixto de obras y servicios para ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del Sector Noroeste de la Región de Murcia
Términos municipales de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla. Región de Murcia
Obras y servicios de  mantenimiento, con un adecuado nivel de servicio, de las carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, situadas en los Municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Moratalla, que son las siguientes: RM-711, RM714, RM-730, RM-510, RM-552, RM-715, RM-B19, RM-B35, RM-504, RM-517, RM-541, RM-702, RM-703, RM-B16, RM-B18, RM-B20, RMB21, RM-B22, RM-B23, RM-B24, RM-B26, RM-B30, RM-B32, RM-B39, RM-C16, RM-C17, RM-C18, RM-C23 Y T-730
Contrato mixto de obras y servicios para ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del Sector Noroeste de la Región de Murcia
La garantía definitiva que deberá aportar el adjudicatario será del 5 % del importe de licitación IVA excluido.
Se podrá interponer recurso especial en materia de contratación contra los documentos, actos o acuerdos citados en el artículo 44.2 de la LCSP. El plazo para interponerlo será de quince días hábiles a contar según lo dispuesto en el artículo 50 de la LCSP.
Modificado nº 1 del Contrato mixto de obras y servicios para ejecución de diversas operaciones de conservación en las carreteras del Sector Noroeste de la Región de Murcia.
Una vez iniciado el contrato se observó que el estado del firme de las variantes era muy heterogéneo a lo largo del tramo, en algunos caso con necesidad de saneos de blandones que no existían en el momento de redacción del pliego en marzo de 2021.
Una vez detectados la existencia de tramos con necesidades mayores a las establecidas en el PPTP del contrato, se realizaron varias visitas a las variantes de Barranda RM-730 y Calasparra RM-714. Básicamente se identificaron todas aquellas zonas en las que el firme estaba deteriorado visualmente y el tipo de patología.
La modificación de las mediciones de las unidades de obra del capítulo de refuerzo del firme en las variantes se basa en las conclusiones del estudio de evaluación del estado actual del firme y de su nivel de agotamiento, consistente en una exhaustiva inspección visual del firme y en la extracción de testigos realizado con el fin de determinar las secciones de firme existentes y la realización de ensayos de deflexiones, con el fin de determinar los tramos que presentan agotamiento estructural del firme y la necesidad de rehabilitación estructural y los tramos en los que no es resulta necesaria la rehabilitación estructural siendo suficiente la renovación superficial del pavimento.
Existen tramos en los que el estudio realizado por el adjudicatario ha puesto de manifiesto, que resulta necesario el fresado del firme y su reposición; en otros tramos ha demostrado que se ha producido un incremento del agotamiento estructural del firme muy importante, que hace necesaria una rehabilitación estructural del firme de mayor espesor que la prevista en el PPTP original incluido saneos; y otros en que una actuación de rehabilitación superficial es adecuada para el estado del firme.
Por otra parte se ha visto la necesidad de mejorar el firme en distintos tramos de diversas carreteras del sector ampliando para ello las mediciones en las operaciones de grupo II y unidades de obra asociadas a grupo II, la mayor parte en aumento de mediciones en tratamientos superficiales del firme y otras operaciones asociadas a mejorar el firme y también aumento, aunque en mucha menor proporción, en metros de barrera bionda y captafaros.
La modificación consiste en un modificado técnico sin gasto adicional, en el que no se incluyen nuevos precios.
El artículo 205.2.c) de la Ley de Contratos del Sector Público, establece: “2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales. En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.


Winner: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.