Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-07
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Építési keretmegállapodás 2017–2020 – Észak-Alföld régió – Hazai finanszírozás – 2. versenyújranyitás”
Burkolatfelújítás a 47. sz. Debrecen–Szeged másodrendű rendű út 34+900 – 38+150 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
„Építési keretmegállapodás 2017–2020 – Észak-Alföld régió – Hazai finanszírozás – 2. versenyújranyitás”
Burkolatfelújítás a 47. sz. Debrecen–Szeged másodrendű rendű út 34+900 – 38+150 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés 47. sz. főút 35+050 – 38+150 km szelvények közötti szakaszát érintő részét a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el, azzal, hogy a 36+200 km szelvényben elvégzendő elektronos tartóoszlop kiváltás munkáira vonatkozóan, a fenti határidőbe a 22.5.2018 és 15.5.2018 nap közötti időtartam akadályoztatás miatt nem számít bele. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja.
E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
Az M4-es autópálya építésével kapcsolatos nagytömegű szállítási munkák miatti akadályoztatás megszűnésének tényéről Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót, és kezdeményezi a munkaterület átadás-átvételét a csomóponti munkaterület (34+900 – 35+050 km sz.) kapcsán. A Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozónak legkésőbb 2.7.2018-ig átadja. Megrendelő 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót a munkaterület átadásáról. Ha a fenti dátumig nem történik meg a munkaterület átadása az akadályoztatásból fakadóan, úgy a szerződés megszűnik. Vállalkozó a munkaterület átadásától számított 40 naptári napon belül végzi el a csomóponti szakaszra eső, Eredeti Szerződés szerinti felújítási munkákat.
A közvilágítási oszlop áthelyezés miatti akadályoztatás kapcsán közbeszerzési jogilag releváns tények a módosítás jogalapjának indoklása körében az alábbiak:
Vállalkozó 2.5.2018 napján akadályközléssel élt 47. sz. főút 35+050 – 38+150 km szelvények közötti szakaszát érintő rész vonatkozásában meglévő oszlop kiváltás kapcsán. Ezen oszlop kiváltás kapcsán Megrendelő és az E.ON Áramhálózati Zrt., mint üzemeltető között 2018. május 14. napján létrejött az együttműködési szerződés. Ebből következően az akadályoztatás elhárult 15.5.2018 napján, melyről Megrendelő értesítette Vállalkozót.
A 26.3.2018 napján történt munkaterület átadása és az akadályközlés időpontja (2.5.2018) között eltelt idő 37 naptári nap. Tekintettel arra, hogy ezen időtartam alatt a határidő nyugodott, így az akadály megszűnését követően folytatódik a teljesítési határidő fennmaradó része, azaz 53 naptári nap. A fennmaradó 53 napra vonatkozó ütemtervet Vállalkozó elkészítette.
Jelen módosításra NIF Zrt.) tájékoztatására, valamint Berettyóújfalu Város Önkormányzatának 12.4.2018 napján kelt levelére tekintettel kerül sor. NIF Zrt. beruházásában folyamatban lévő M4-es autópálya építése kapcsán különböző depó helyekre nagy tömegű anyagszállítás történik, mely érinti a Magyar Közút Nzrt. által a 47. sz. Debrecen-Szeged másodrendű rendű főút 34+900 – 38+150 km sz. közötti szakaszán végeztetett felújítási munkákat, melynek része a 42–47 sz. főutak körforgalmú csomópontja is. A beszállítói útvonalakon a felújítási munkák következtében bekövetkező esetleges forgalomkorlátozások veszélyeztetnék a szállítások ütemezett lebonyolítását és a kivitelezési határidő betartását, mely határidő betartása kiemelt nemzetgazdasági érdek. Mindezek mellett az egyidejű munkavégzés tovább növelné a forgalmi torlódásokat. Mindezekre tekintettel a NIF Zrt. és Berettyóújfalu Város Önkormányzata kéri a körforgalmú csomópont vonatkozásában a felújítási munkák elhalasztását


Winner: „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt.