Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: Solva Property Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45212410 | 71220000 | 71320000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Vállalkozási szerződés a Mária Valéria Hotel kiviteli tervezésére és kivitelezésére az alábbiak, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint:
A szerkezetkész állapotú épületben a tartófalak, födémek, lépcsők már elkészültek. Szakipari munkák, homlokzat kialakítása, gépészeti, elektromos szerelések, szigetelési munkák, burkolás, belsőépítészeti munkák elvégzése stb. még szükségesek.
— Egyéb funkciók: Bár/Étterem a földszinten, -1 pinceszinten kiszolgáló, 600 adagos konyha és gyermekeknek nagy játéktér/játékterem és büfé, Földszinten multifunkcionális tér események rendezéséhez, 4. emeleten Fitness / Wellness
— két kiállásos elektromos autós gyorstöltő pont a parkoló északi részében, közel a portához. kerékpár kölcsönzési pont a portával szemben,
— A -1 pinceszinten a fürdővel való összeköttetést biztosító közlekedő folyosó, mely a vendégliftek irányból közelíthető meg
— vendégliftek a földszintet összekötik a szálloda többi szintjével, a szállodai parkolószintekkel, kivéve a -3 pinceszintet,
1. Egy nagyobb terem (~ 370 fős (3 részre osztható)) konferenciák, előadások, rendezvények lebonyolítására is alkalmas:
4. A termekben a bútorok és asztalok igény szerint különböző variációkban elrendezhetők. A felesleges bútorok a teherliften keresztül a bútorraktárba szállíthatók.
— egy bankett helyiség, melyből a konferencia központ előterébe a konferencia vendégek fogadására alkalmas, ebéd az épület másik felében lévő rendezvényteremben kerülne feltálalásra,
— A mögötte lévő catering helyiségben pedig a konyhában elkészített ételek tálalása, végső munkálatainak befejezése
— szobák: standard kétágyas szobák, fürdőszobával, WC-vel együtt. Ebből 1 db szoba mozgáskorlátozott kivitelben készül.
Az ellenérték és műszaki tartalom változással összefüggésben szükséges és indokolt a teljesítési határidő módosítása.
A Megrendelő által megrendelt, a jelen 2. számú szerződésmódosításban rögzített műszaki tartalmak a Vállalkozó kivitelezési feladatait meghosszabbítják a 2. számú mellékletben szereplő ütemtervben is rögzítettek szerint.
A megrendelt pótmunkák közül a Statikai megerősítések, az Étterem kiterjesztése a terasz felé és a Kertépítésben kért plusz munkák azok a tételek, melyek meghatározzák a módosított kivitelezési véghatáridőt megállapításának szükségességét és indokoltságát, mértékét, tekintve, hogy ezek kivitelezése a leghosszabb átfutási idejű. A kiemelteken túl több egyéb feladat is található a megrendelt tételek között, melynek befejezése az eredeti teljesítési határidőn túlmutat, és aminek kivitelezése hatással van a Szerződés szerinti épület teljes készültségére, ezek jelölését és kimutatást a 2. számú melléklet szerinti ütemterv szintén tartalmazza.


Winner: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság