Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-01-27
Buyer: VBL – Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44221100 | 44221110 | 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45223220
Submission deadline: 2021-02-23
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Vergabepaket 2: Rohbauarbeiten, Dachdichtungsarbeiten, Fenster/Fassade – Sanierung VBLcampus, Haus IV
Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) saniert schrittweise den Campus Karlsruhe, bestehend aus 5 Häusern.
Ab Januar 2021 soll die Sanierung am 7-geschossigen Bürogebäude Haus IV zur Ausführung kommen. Hier wird zunächst das 2-geschossige Parkdeck zwischen den Häusern III und IV vollständig abgebrochen. Das Gebäude mit der Passerelle (Verbindungsstück zum gegenüberliegenden Haus III) wird vollständig entkernt und von Schadstoffen befreit.
Das zu sanierende Verbindungsstück (Passerelle) zwischen den Gebäuden Haus III und Haus IV im 1. OG ist Umfang dieser Baumaßnahme:
Verbindlicher Zwischentermin für Fertigstellung der Stützmauer Nord am 19.5.2021 und Rohbau bis zum 10.8.2021
Verbindlicher Zwischentermin für die Fertigstellung Sanierung Stahl Passerelle zum 9.7.2021 und Stahlbau Dach bis zum 15.12.2021
Verbindlicher Zwischentermin für Fertigstellung Dachaufbau Passerelle zum 3.8.2021, Dach Technikspange bis zum 7.9.2021 und Dach Haus IV bis zum 3.11.2021
Verbindlicher Zwischentermin für Fertigstellung Fassade Passerelle zum 3.9.2021 und Türen Technikspange bis zum 21.9.2021.
— Errichten Stützwand nördlich der Technikspange aus Winkelstützwänden mit Erd- und Verbauarbeiten sowie Rückbau der bestehenden Stützwand ca. 31 m.
Ausführungszeitraum Los 01 Rohbau Technikspange vom 28.4.2021 bis 30.11.2021 mit verbindlichem Zwischentermin für die Fertigstellung Stützmauer Nord zum 19.5.2021 und für die Fertigstellung Rohbau zum 10.8.2021.
Ausführungszeitraum Los 02 Rohbau Haus IV vom 28.6.2021 bis 10.12.2021 mit verbindlichen Zwischenterminen für Fertigstellung Maschinenraum und Überfahrt zum 6.8.2021.
— Stahlbaukonstruktion aus Walzprofilen auf dem Dach Haus IV zur Aufnahme von Haustechnikgeräten, ca. 23 t ohne Kleineisenteile,
— Gitteroste auf Stahlkonstruktion für Wartungszugang der Dachgeräte mit Treppe und Geländer ca. 125 m
Ausführungszeitraum Los 03 Stahlbauarbeiten vom 7.6.2021 bis 10.6.2022 mit verbindlichen Zwischenterminen für die Sanierung Stahlbau Passerelle zum 9.7.2021 und Fertigstellung Stahlbau mit Gitterrosten und Geländer Dach Haus IV zum 15.12.2021
Ausführungszeitraum Los 04 Dachdeckungsarbeiten vom 7.6.2021 bis 30.11.2021 mit verbindlichem Zwischentermin für Fertigstellung Dach Technikspange zum 7.9.2021 und Fertigstellung Dach Haus IV mit Maschinenraum und Überfahrt zum 3.11.2021.

Eligibility requirements: Bitte beachten Sie die Angaben in dem Formblatt 212 EU (Teilnahmebedingungen) unter Ziffer 7.1 Zusätzlich zu den Anforderungen aus dem Formblatt 124: — Nachweis über eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 3,0 Mio. EUR für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, — Unterzeichnete Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz erfasst werden, — Unterzeichnete Verpflichtungserklärung zum Mindestengelt. Hinweis zu Nachweisen von Nachunternehmern, die bei Angebotserstellung bekannt sind: — Entgegen der Formulierung im Formblatt 124 ist es ausreichend, das technische Leitungspersonal extra auszuweisen.