Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-07-16
Buyer: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31643100 | 31644000 | 45210000: Building construction work | 79632000 | 90520000
Submission deadline: 2021-08-10
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 1.1. zakup fabrycznie nowego, w pełni funkcjonalnego akceleratora z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Windows, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z posiadanym przez Zamawiającego systemem zarządzania ARIA, o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ – Zestawienie parametrów wymaganych;
1.2. dostosowanie pomieszczeń, demontaż i utylizacja akceleratora Clinac 2300 CD SN 921, dostawa, instalacja, wykonanie projektu ochrony radiologicznej dla oferowanego akceleratora, wykonanie i opracowanie testów akceptacyjnych, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania akceleratora, zwanego również „wyposażeniem”.
1.1. zakup fabrycznie nowego w pełni funkcjonalnego akceleratora z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Windows, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z posiadanym przez zamawiającego systemem zarządzania ARIA, o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ – Zestawienie parametrów wymaganych;
1.2. dostosowanie pomieszczeń, demontaż i utylizacja akceleratora Clinac 2300 CD SN 921, dostawa, instalacja, wykonanie projektu ochrony radiologicznej dla oferowanego akceleratora, wykonanie i opracowanie testów akceptacyjnych, uruchomienie i przekazanie zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania akceleratora, zwanego również „wyposażeniem”.
1.3. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 2 do SWZ „Projekt umowy”:
— I etap – dostawa akceleratora w terminie do 8.10.2021, w przypadku braku możliwości przyjęcia akceleratora na stan przez zamawiającego, magazynowanie akceleratora w magazynie wykonawcy do czasu rozpoczęcia instalacji u zamawiającego na koszt wykonawcy,
— II etap – wykonanie dokumentacji budowlanej robót adaptacyjnych, wykonanie projektu ochrony radiologicznej, demontaż i utylizacja wykorzystywanego akceleratora Clinac 2300 CD SN 921 w terminie do 14 dni od daty przekazania akceleratora do deinstalacji oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji przez podmiot posiadający wymagane obowiązującymi przepisami prawa pozwolenia w tym zakresie, wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń, montaż akceleratora w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy,
— III etap – uruchomienie akceleratora, wykonanie testów akceptacyjnych, szkolenie 6 osobowego personelu zamawiającego przez minimum 5 dni w terminie do 8 tygodni od daty dostawy akceleratora.
1.1. zakup fabrycznie nowego w pełni funkcjonalnego akceleratora z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Windows, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, stację roboczą sterującą akceleratorem stanowiącą element w pełni funkcjonalnie zgodny z posiadanym przez zamawiającego systemem zarządzania ARIA, o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 4 do SWZ – Zestawienie parametrów wymaganych;
1.2. dostosowanie pomieszczeń, demontaż i utylizacja akceleratora Clinac 2300 CD SN 921, dostawa, instalacja, wykonanie projektu ochrony radiologicznej dla oferowanego akceleratora, wykonanie i opracowanie testów akceptacyjnych, uruchomienie i przekazanie zamawiającemu w stanie gotowym do użytkowania akceleratora, zwanego również „wyposażeniem”.
1.3. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części wraz z obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 2 do SWZ „Projekt umowy”:
1) etap I – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej robót budowlano-instalacyjnych w zakresie adaptacji pomieszczeń akceleratora wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagana), wykonanie projektu ochrony radiologicznej oraz jego uzgodnienia, demontaż i utylizacja dotychczas wykorzystywanego akceleratora potwierdzona stosownymi dokumentami, wykonanie robót adaptacyjnych pomieszczeń wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane) – 8.10.2021;
2) etap II – dostawa akceleratora. W przypadku braku możliwości przyjęcia akceleratora na stan przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego magazynowanie akceleratora w magazynie Wykonawcy wraz z ubezpieczeniem od dnia wskazanego jako termin dostawy do dnia przetransportowania akceleratora do wskazanego miejsca montażu – 8.10.2021;