Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-11-23
Buyer: Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: – rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej poprzez jej rozbiórkę i budowę wraz z odcinkową korektą łuków pionowych i poziomych, – rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, – rozbudowę drogi powiatowej Nr 1916E w rejonie skrzyżowania z DW 484, – budowę ronda, – rozbiórkę i budowę zjazdów, – budowę zatok autobusowych,
— budowę dodatkowych jezdni służących obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi, – rozbiórkę i budowę chodników – rozbiórkę i budowę przepustów, – rozbiórkę i budowę mostu z budową tymczasowego przepustu i tymczasową drogą objazdową na czas rozbiórki i budowy mostu, – przebudowę systemu odwodnienia, – budowę oświetlenia drogowego, – przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu.
1) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych: – rozbudowę jezdni drogi wojewódzkiej poprzez jej rozbiórkę i budowę wraz z odcinkową korektą łuków pionowych i poziomych, – rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, – rozbudowę drogi powiatowej Nr 1916E w rejonie skrzyżowania z DW 484, – budowę ronda, – rozbiórkę i budowę zjazdów, – budowę zatok autobusowych, – budowę dodatkowych jezdni służących obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych do drogi, – rozbiórkę i budowę chodników – rozbiórkę i budowę przepustów, – rozbiórkę i budowę mostu z budową tymczasowego przepustu i tymczasową drogą objazdową na czas rozbiórki i budowy mostu, – przebudowę systemu odwodnienia, w tym: budowę rowów przydrożnych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę przepompowni ścieków, budowę zbiornika infiltracyjnego i retencyjnego, budowę wylotów kanalizacji, – budowę oświetlenia drogowego, – przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu: elektrycznej wodociągowej, teletechnicznej.
Protokół konieczności nr 1 z dnia 9.2.2017 r. do Aneksu nr 2 z dnia 12.6.2017 r. – Wprowadza się roboty zamienne do umowy nr 24/2017 z dnia 9.2.2017 r. polegające na zamianie sposobu wykonywania części przelotowej przepustów P-5, P-6, P-7 z elementów prefabrykowanych na wykonywane w technologii monolitycznej, konsekwencją jest zmniejszenie wartości na kwotę brutto: 26 465 428,34 PLN.
Protokół konieczności nr 2 z dnia 9.2.2017 r. do Aneksu nr 3 z dnia 13.11.2017 r. -Wprowadza się roboty dodatkowe do umowy nr 24/2017 z dnia 9.2.2017 r. polegające na wymianie oraz regulacji wysokościowej skrzynek i włazów na istniejących przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w pasie DW 484 w miejscowości Łękawa. Wartość robót dodatkowych wynosi brutto: 68 265 PLN.
W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscowości Łękawa na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej 484 stwierdzono konieczność wymiany uszkodzonych i zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym pokryw na istniejącym kanale sanitarnym oraz skrzynek zasuw na przyłączach wodociągowych, które to zobowiązał się dostarczyć Urząd Gminy Bełchatów.
Powyższa zmiana nie ma wpływu na jakość i kompleksowość wykonywanych robót. Nie stanowi także podstawy do wydłużenia terminu wykonywania zamówienia. Przedmiot zamówienia określony dokumentacją projektową pozostaje bez zmiany.
Powyższe roboty wynikły na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zakresu umowy podstawowej. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Ponadto ze względów technologicznych nie można rozdzielić wykonania robót dodatkowych od zamówienia podstawowego.


Winner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o.