Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-08
Buyer: Nemzeti Sportközpontok
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212200 | 45212224

Technical requirements: A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.
Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.
— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),
— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),
A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) A szerződés időtartama pontjában megadott 360, illetve 492 nap naptári napokban értendő.
A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.
Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.
— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező élőfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),
— 2 darab szabvány méretű, világítással rendelkező műfüves labdarúgópálya (105 m x 68 m = 7 140 m² x 2 = 14 280 m²),
A Létesítmény kivitelezésének 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka és az 1. számú Szerződés módosítás következtében előálló, a szerződésmódosításban részletezett tartalmú, előre nem látható munkálatok elvégzése: Ötödik Fizetési Mérföldkő.
Az Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén Vállalkozó részszámlát nyújthat be, melynek összege a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj további 10 %-a, nettó 370 938 114 Ft és az 1. számú Szerződés módosítás következtében előálló, a szerződésmódosításban részletezett műszaki tartalmú, előre nem látható munkálatok elvégzésének ellenértéke nettó 300 000 000 Ft.
A Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: Kilencedik Fizetési Mérföldkő, a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 492 (négyszázkilencvenkettő) naptári nap (kötbérterhes).
A Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 4 009 381 135,- Ft (azaz négymilliárd-kilencmillió-háromszáznyolcvanegyezer-százharmincöt forint).
Kbt.141.§(4)bek. c)- Vállalkozó 2017.11.13-án akadályközlést jelentett be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-9035-4/2017. sz. és 6.2/11/618 D.2/4/2560 vizikönyvű sz. határozata alapján, melynek tárgya a Budapest XIX.ker. Temesvár u. Szamos köz 169171/1 hrsz-ú számú ingatlan szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye (kelte 2017.10.03., jogerőre emelkedése: 2017.10.08.).
Vállalkozó a kivitelezési ütemterv szerint az engedély alapján végezhető munkákat 2017.05.19-én tervezte megkezdeni. Az engedély hiánya miatt a Gyáli patak 5/f. jelű ágának módosítását nem tudta megkezdeni, ill. ideiglenes provizórium kiépítésével tudott bizonyos munkarészeket elvégezni. A módosítás érinti a tervezett létesítmény 4., 5., 6., 7., 8. számú labdarúgó pályáinak földmunkáit, a patak érintett szakaszának kiépítéséhez szükséges nagy tömegű földmunkavégzést és műtárgy építést. A folyamatos kivitelezés biztosítás érdekében a munkafolyamatok térbeli és időbeli átütemezését elő kellett készíteni.


Winner: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.