Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-22
Buyer: Diamo, státní podnik
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42161000 | 45311100 | 71323000: Power engineering design services

Technical requirements: Dodávka a montáž 3 kusů nízkoemisních plynových hořáků Saacke Teminox G100-30 na 3 stávající horkovodní kotle KH 1 – 3 typu LOOS UT–M 46×10. Předmětem veřejné zakázky bude dále zejména provedení úprav hořákových stěn kotlů pro montáž hořáků, instalace průhledítek do obratových komor kotlů, dodávka a montáž 3 nových hořákových automatik, 3 kotlových řídicích systémů, 3 frekvenčních měničů ventilátorů
spalovacího vzduchu, provedení úprav stávajících plynových řad kotlů a uvedení kotlů s novými hořáky do provozu.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem změny veřejné zakázky je rozšíření předmětu plnění smlouvy o úpravu stávajícího trojkomína a připojovacích kouřovodů pro odvod spalin od 3 stávajících horkovodních kotlů a zahrnuje zejména postupnou demontáž stávajících komínových průduchů, následnou dodávku a montáž dvou nových třísložkových nesených komínů o vnitřní dimenzi průduchu 900 mm, dále provedení nové nerezové vložky do stávajícího nosného ocelového tubusu o průměru 1 000 mm. Součástí je dále dodávka a montáž tří třísložkových připojovacích kouřovodů o vnitřní dimenzi průduchu 800 mm.
Důvodem rozšíření předmětu smlouvy o úpravu stávajícího trojkomína je nevratné poškození stávajícího komínového průduchu a kouřovodu kotle KH1, ke kterému došlo při individuálních zkouškách kotle KH 1 po instalaci nového nízkoemisního hořáku.
Předmětem změny veřejné zakázky je rozšíření předmětu plnění smlouvy o úpravu stávajícího trojkomína a připojovacích kouřovodů pro odvod spalin od 3 stávajících horkovodních kotlů a zahrnuje zejména postupnou demontáž stávajících komínových průduchů, následnou dodávku a montáž dvou nových třísložkových nesených komínů o vnitřní dimenzi průduchu 900 mm, dále provedení nové nerezové vložky do stávajícího nosného ocelového tubusu o průměru 1 000 mm. Součástí je dále dodávka a montáž tří třísložkových připojovacích kouřovodů o vnitřní dimenzi průduchu 800 mm.
Důvodem rozšíření předmětu smlouvy o úpravu stávajícího trojkomína je nevratné poškození stávajícího komínového průduchu a kouřovodu kotle KH1, ke kterému došlo při individuálních zkouškách kotle KH 1 po instalaci nového nízkoemisního hořáku.
Na základě odborných posudků bylo konstatováno, že technické parametry stávajících spalinových cest nejsou vhodné pro provoz komínů. Tento stav nebylo možné s vynaložením náležité péče předvídat, protože stávající spalinové cesty byly dle pravidelných revizí v řádném stavu, výrobce nízkoemisních hořáků posouzení spalinových cest nevyžadoval ani na možné problémy neupozorňoval a instalací nových nízkoemisních hořáků dochází ke snížení výkonu kotlů a tím snížení množství spalin. Z těchto důvodů nebylo posouzení stávajících spalinových cest předmětem projektové dokumentace výměny hořáků na horkovodních kotlích.


Winner: Ohnút spalovací technika, s.r.o.