Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-29
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции
Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с две отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м., площ около 3800 кв.м. и единичните отвори са по 33,10 м. и 32,55 м., корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м. на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
Подучастък No 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с две отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м., площ около 3800 кв.м. и единичните отвори са по 33,10 м. и 32,55 м., корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м. на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „1240 календарни дни“ се заменят с „1300 календарни дни“, в буква Б) думите „1000 (хиляда) календарни дни“, се заменя с „1060 (хиляда и шестдесет) календарни дни“, в буква В) думите „1240 календарни дни“ се заменят с „1300 календарни дни“.
С оглед на обстоятелството, че удължаването на срока за изпълнение на обекта, в резултат на забавено издаване на Разрешение за строеж е предвидено в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, като същото не води до промяна в предмета на поръчката, са налице основания за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП по отношение на удължаване на срока за изпълнение на СМР на обекта с 60 (шестдесет) календарни дни.


Winner: ДЗЗД АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018