Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-17
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services

Technical requirements: Sicherung gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleis− und Weichenbereichen der Deutschen Bahn AG und unterstützende bauaffine Dienstleistungen zur Abwicklung der Baumaßnahme.
— ca. 4.500 h Sicherungsaufsicht, — ca. 5.500 h Sicherungsposten, —ca. 4.500 m (ca. 135.000 md) Feste Absperrung, — ca. 2.500 m (ca. 76.000 md), — ca. 250 St. technische Detektion ein-/ausbauen, — ca. 250 Std Handeinschaltung (Stück*Tag), — ca. 1.000 m Sichtbare Abgrenzung, — ca. 200 St. Sh 2-Scheiben, — ca. 100 St. Langsamfahrsignale (Satz Lf1/Lf2 und Lf3), — ca. 500 St. Lf1 Wiederholer, — ca. 30 St. EL 6 Signale, — ca. 1.500 h Bahnerdungsberechtigter, — ca. 300 Std Erdungsbesteck (Stück*Tag), — ca. 100 Std zusätzliche Erdungsstangen (Stück*Tag) und — ca. 600 h Schaltantragsteller.
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2  und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot vorzulegen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Sicherung gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleis− und Weichenbereichen der Deutschen Bahn AG und unterstützende bauaffine Dienstleistungen zur Abwicklung der Baumaßnahme.
— ca. 4.500 h Sicherungsaufsicht, — ca. 5.500 h Sicherungsposten, —ca. 4.500 m (ca. 135.000 md) Feste Absperrung, — ca. 2.500 m (ca. 76.000 md), — ca. 250 St. technische Detektion ein-/ausbauen, — ca. 250 Std Handeinschaltung (Stück*Tag), — ca. 1.000 m Sichtbare Abgrenzung, — ca. 200 St. Sh 2-Scheiben, — ca. 100 St. Langsamfahrsignale (Satz Lf1/Lf2 und Lf3), — ca. 500 St. Lf1 Wiederholer, — ca. 30 St. EL 6 Signale, — ca. 1.500 h Bahnerdungsberechtigter, — ca. 300 Std Erdungsbesteck (Stück*Tag), — ca. 100 Std zusätzliche Erdungsstangen (Stück*Tag) und — ca. 600 h Schaltantragsteller.
Aufgrund von diversen Planänderungen (wie z.B.: Neubau von GFK-Kabelkanal 3,2 km und prov. Kunststoffkanal) sowie Verzögerungen im Bauablauf der Hauptbaumaßnahmen sind die im HV angebotenen
Mengen für Sicherungsleistungen ausgeschöpft. Der AN bietet mit dem Nachtrag 2 die Mehrmengen ab August 2022 für das Jahr 2022/23 an, sowie optional für das Jahr 2024. Das Bausoll ändert sich durch diese Maßnahme nicht.


Winner: Vergabekammer des Bundes