Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-01
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции
Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с две отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м., площ около 3800 кв.м. и единичните отвори са по 33,10 м. и 32,55 м., корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м. на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
Подучастък No 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с две отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м., площ около 3800 кв.м. и единичните отвори са по 33,10 м. и 32,55 м., корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м. на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнението на обект: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, с три обособени позиции, за обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“, с който приемат удължаване на Времето за Завършване на обекта, като в тази връзка в Под-Клауза 8.2 „Време за Завършване“ думите „1120 (хиляда и сто и двадесет) календарни дни“ се заменят с „1240 (хиляда двеста и четиридесет)“, в буква Б) думите „880 (осемстотин и осемдесет) календарни дни“, се заменя с „1000 (хиляда) календарни дни“, в буква В) думите „1120 (хиляда сто и двадесет) календарни дни“ се заменят с „1240 (хиляда двеста и чеиридесет) календарни дни“.
Внесено е съобщение за иск за удължаване на времето за завършване на обекта от страна на Изпълнителя, предявено с писма, както и поддържащи искове, предявени с писма вх. № 53-00-13602/ 20.12.2021 г.; вх. № 53-00-118/06.01.2022 г., вх. № 53-00-873/28.01.2022 г., вх. № 53-00-1328/09.02.2022 г. и вх. № 53-00-2197/04.03.2022 г. - предявени по реда на под-клауза 20.1 „Искове на Изпълнителя“, във връзка с клауза 19.2 „Непреодолима сила“ от Договорното споразумение. В исковете Изпълнителят е мотивирал  претенциите си за удължаване на срока на сключения договор с няколко фактора: Пандемията от COVID 19 - високият ръст на заболеваемост се е отразил на възможностите му за окомплектоване на работни смени, като резултат от пандемията е и изоставането на доставките на материалите и компонентите от планираните графици, както и атмосферните условия. Предвид обстоятелства,  са налице основания за прилагане на чл. 116, ал. 1,т. 3 от ЗОП по отношение на удължаване на срока за изпълнение на СМР на обекта


Winner: ДЗЗД АМ СТРУМА ТУНЕЛ 2018