Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-02-24
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233140: Roadway works | 45233221 | 45233228 | 45233290

Technical requirements: Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, III. kerület Szentendrei út (Mátyás király út - Pünkösdfürdő utca közötti) felújításának kivitelezési munkái"
Felújításra kerül a III. Szentendrei út burkolata a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között 1107 m hosszon, a jobb oldalon parkolók épülnek. Új burkolatot kapnak a járdák és a kapubehajtók, rendezésre kerül a csapadékvízelvezetés is. A Mátyás király úti csomópontban és a szegélykorrekcióknál teljesen átépül a pályaszerkezet, a további szakaszon jellemzően a meglévő aszfaltréteg lemarása és új rétegek visszaépítése történik. A meglévő vízvezeték kiváltása is megtörténik a Mátyás király út és a HÉV átjáró kötött. Átépül a közvilágítási hálózat, rendezésre kerülnek a zöldfelületek. A Mátyás királya úti csomópontban B+R tároló létesül.
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, III. kerület Szentendrei út (Mátyás király út - Pünkösdfürdő utca közötti) felújításának kivitelezési munkái"
Felújításra kerül a III. Szentendrei út burkolata a Mátyás király út és a Pünkösdfürdő utca között 1107 m hosszon, a jobb oldalon parkolók épülnek. Új burkolatot kapnak a járdák és a kapubehajtók, rendezésre kerül a csapadékvízelvezetés is. A Mátyás király úti csomópontban és a szegélykorrekcióknál teljesen átépül a pályaszerkezet, a további szakaszon jellemzően a meglévő aszfaltréteg lemarása és új rétegek visszaépítése történik. A meglévő vízvezeték kiváltása is megtörténik a Mátyás király út és a HÉV átjáró kötött. Átépül a közvilágítási hálózat, rendezésre kerülnek a zöldfelületek. A Mátyás királya úti csomópontban B+R tároló létesül.
"3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát a munkaterület (a továbbiakban: Munkaterület) Vállalkozó részére történő átadásától számított háromszáztizenkilenc (319) naptári napon belül elvégezni."
A kivitelezési munkálatokat Vállalkozó tervezetten 22.7.2019 napján kezdte volna meg, az ideiglenes forgalomtechnika kivételével. Megrendelő arról értesült, hogy a Szerződés tárgy szerinti munkákhoz kapcsolódó fakivágási engedélyek végrehajthatóságának felfüggesztésére irányuló kérelem és feljelentés került benyújtásra a Fővárosi Főügyészséghez, így Megrendelő még aznap utasította Vállalkozót arra, hogy további jelzésig a Munkák egyáltalán nem végezhetők. A Fővárosi Főügyészség a feljelentést 1. fokon elutasította, a Munkák – a fakivágás és az arra épülő munkák kivételével – 21.8.2019 napján megkezdődhettek, melyre tekintettel szükséges a Szerződés teljesítési határidejének 32 nappal történő meghosszabbítása. Megrendelő továbbá jogosult a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő egyszeri legfeljebb egyszázhúsz (120) nap időtartammal történő meghosszabbítására, amennyiben a kivitelezési munkák során a hőmérséklet tartósan 5 celsius fok alá csökken.


Winner: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság