Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-12
Buyer: Trenčiansky samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72230000: Custom software development services

Technical requirements: a) zhotovenie diela, pozostávajúceho zo zhotovenia, dodávky a nasadenia riešenia (informačného systému), ktoré zabezpečí asistenčné technológie s cieľom oddialiť nástup občana odkázaného na pomoc inej osoby do pobytového zariadenia (Systém pre podporu aktívneho asistovaného života v TSK - Active Assisted Living AAL (ďalej len IS AAL).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažnych podkladov a prílhe č. 8 Súťažných podkladov a v Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb.
účinnosti Zmluvy, najneskôr však do 30.11.2023. Servisné služby sú požadované na obdobie 5 rokov (60 mesiacov) od
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kód výzvy: OPII-2019/7/9-DOP, kód projektu v ITMS2014+: 311071ABL3
V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
a) zhotovenie diela, pozostávajúceho zo zhotovenia, dodávky a nasadenia riešenia (informačného systému), ktoré zabezpečí asistenčné technológie s cieľom oddialiť nástup občana odkázaného na pomoc inej osoby do pobytového zariadenia (Systém pre podporu aktívneho asistovaného života v TSK - Active Assisted Living AAL (ďalej len IS AAL).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažnych podkladov a prílhe č. 8 Súťažných podkladov a v Zmluve o dielo a o poskytovaní služieb.
účinnosti Zmluvy, najneskôr však do 30.11.2023. Servisné služby sú požadované na obdobie 5 rokov (60 mesiacov) od
Vzhľadom na termín nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa celková doba realizácie diela skracuje na 20 mesiacov. Kľúčové termíny realizácie diela sa alikvótne skrátia nasledovne: 1. fáza bude realizovaná najneskôr do 10. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 2. fáza najneskôr do 16. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy a 3. fáza najneskôr do 20. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Harmonogram projektu uvažuje o spustení inštalácií v domácnostiach pred odovzdaním funkcionality 2. fázy, ktorá obsahovala prevažnú časť alarmov. Z používateľského pohľadu koncových klientov by benefit inštalácií realizovaných pred odovzdaním funkcionality 2. fázy bol veľmi nízky. V priebehu realizácie diela tak vyvstala potreba lepšieho usporiadania funkcionalít tak, aby v rámci 1. fázy boli dodané prioritne alarmy a v 2. fáze funkcionalita, ktorá z pohľadu koncových užívateľov prináša užívateľskú nadstavbu smerkom k jeho komfortu.
Taktiež v záujme odstránania akýchkoľvek pochybností o nadobudnutí účinnosti Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vypustení slovného spojenia "v Centrálnom registri zmlúv" z ustanovenia čl. XIX. bod 19.1. Zmluvy, nakoľko Objednávateľ ako povinná osoba zverejnil v súlade s príslušnými ustanoveniami v dobe zverejnenia platných právnych predpisov predmetnú zmluvu na svojom webovom sídle.
1. Vzhľadom na termín nadobudnutia účinnosti Zmluvy sa celková doba realizácie diela skracuje na 20 mesiacov. Kľúčové termíny realizácie diela sa alikvótne skrátia nasledovne: 1. fáza bude realizovaná najneskôr do 10. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 2. fáza najneskôr do 16. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy a 3. fáza najneskôr do 20. mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
2. Odstránanie akýchkoľvek pochybností o nadobudnutí účinnosti Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vypustení slovného spojenia "v Centrálnom registri zmlúv" z ustanovenia čl. XIX. bod 19.1. Zmluvy.


Winner: ICZ Slovakia a. s.