Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-08
Buyer: Gmina Sosnowiec – reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pana Arkadiusza Chęcińskiego
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 45300000 | 45310000 | 45311100 | 45315600

Technical requirements: „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 162 instalacji kotłów na pellet w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim
Dostawa i montaż kotłów opalanych pelletem obejmuje: przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, a następnie w oparciu o tak przygotowaną dokumentację demontaż istniejących kotłów, dostawę 38 szt. kotłów opalanych pelletem wraz z niezbędnymi do montażu elementami (zestaw) oraz montaż z podłączeniem do istniejącej instalacji grzewczej oraz rozruch. Przedmiotem dostawy są zestawy w czterech typach, w zależności od ich mocy minimalnych kotła, w ilościach :
Projekt finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020: Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii
•Zważywszy, że, Wykonawca pismem z dnia 16 luty 2022 r. zwrócił się do Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy objętego umową nr WEG.272.1.4.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
•Wykonawca w swoim piśmie wskazał, że przyczyny wystąpienia zagrożenia opóźnieniem w realizacji zobowiązań wynikających z Umowy wynikają wprost z oddziaływania siły wyższej i jako takie spełniają przesłanki określone w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zw. dalej: „Ustawą").
•Wykonawca powołał się na wystąpienie znaczących opóźnień wywołanych chorobą Covid-19 wśród dostawców i podwykonawców – Wykonawca został pozbawiony dostępu do urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym
w szczególności nie posiada obecnie dostępu do podzespołów niezbędnych do produkcji urządzeń, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji przedmiotu zamówienia i są niezbędne do jego wykonania.
•Mając na względzie powyższe, Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy i wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30.04.2022 r., uznając tym samym, że okres ten będzie wystarczający i możliwy po stronie Wykonawcy do pełnej realizacji umowy.
•Ponadto, wydłużenie terminu realizacji umowy jest również istotne z punktu widzenia Zamawiającego, na podstawie §17 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 3 umowy, z uwagi na brak zagospodarowania wszystkich lokalizacji we wszystkich Gminach Partnerskich, spowodowanych rezygnacją dotychczasowych uczestników z projektu. Dlatego też aby w pełni zrealizować zakres rzeczowy, wydłużenie terminu realizacji zamówienia do dnia 30.04.2022 r. pozwoli przeprowadzić w Gminach Partnerskich nabory uzupełniające celem montażu wszystkich zestawów, w ramach całej grupy zamawiającej
1. Wykonanie wszystkich obowiązków objętych umową nastąpi w terminie nie później niż 14 miesięcy, liczonych od dnia jej podpisania z zastrzeżeniem, iż:
1.1. przygotowanie i przedstawienie dokumentacji projektowych instalacji nastąpi nie później niż do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu sukcesywnie opracowane dokumentacje projektowe w celu zatwierdzenia i jak najszybszego rozpoczęcia wykonawstwa.
1.2. realizacja dostawy i montażu zostanie określona w szczegółowym harmonogramie rzeczowo — finansowym złożonym przez Wykonawcę.
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie oraz na czas wynikający z wydłużenia terminu realizacji na podstawie przedmiotowego aneksu.
Zmienia się treść Załącznika nr 4 do umowy – Harmonogram rzeczowo – finansowy, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego aneksu.


Winner: „ERGO EKOLOGIA" SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ