Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-15
Buyer: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45240000: Construction work for water projects | 45247220

Technical requirements: Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfbelehrung gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2; § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Für die Instandsetzung des Wehrbauwerks ist gemäß Vertrag eine offene Baugrube herstellen. Im Bereich der elbseitigen Sohlverlängerung ist zwischen elbseitiger Baugrubenspundwand und dem bestehenden Bauwerk eine rückverankerte Unterwasserbetonsohle herzustellen.
Aufgrund der Bedenkenanzeige der Fa. Ost fanden Gespräche mit Vertretern des Auftraggebers, des Planungsbüros und des Bauausführenden zum geplanten Bau-SOLL statt. Dabei wurde eine Änderung des Baugrubenkonzeptes i.V.m. einer Änderung der vertraglich geschuldeten Leistung durch den Auftraggeber veranlasst.
Für die Herstellung der elbseitigen Rückverankerung und Abdichtung sind vorbereitend die Arbeitsebenen herstellen. Innerhalb der Baugrube wurden die Arbeitsebenen durch Betonverfüllungen und Auffüllungen hergestellt. Außerhalb der Baugrube wurden elbseitig Rampen im Uferbereich zur Erreichbarkeit der Baufelder hergestellt.
Gemäß den Forderungen der ökologischen Baubegleitung sind die Arbeitsebenen einschl. Rampen vollständig zurückzubauen und anschließend die Böschung vollständig zu rekultivieren
Für die Instandsetzung des Wehrbauwerks ist gemäß Vertrag eine offene Baugrube herstellen. Im Bereich derhavelseitigen Sohlverlängerung ist zwischen havelseitiger Baugrubenspundwand und dem bestehenden Bauwerk eine rückverankerte Unterwasserbetonsohle herzustellen.
Es wurde eine Änderung des Baugrubenkonzeptes i.V.m. einer Änderung der vertraglich geschuldeten Leistung durch den Auftraggeber veranlasst.
Das neue Baugrubenkonzept sieht die Herstellung einer dichten Baugrube vor. Zur Umsetzung des neuen Baugrubenkonzeptes sind eine Vielzahl von Leistungen unter Wasser auszuführen. Der Einsatz von Tauchern ist dabei unabdinglich. Die folgenden Leistungen wurden in der NV 02, NV 06, NV 07, NV 08 und NV 10 mit einer zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ermittelten Menge auf Basis des bis dahin bekannten Bauzeitenplanes vereinbart.
Die Reinigung der Wehrsohle nach Herstellung der ehemals vorgesehenen Rückverankerung für die neue Konstruktionsbetonsohle sollte in der trockenen Baugrube erfolgen. Von größeren Ablagerungen auf der Wehrsohle wurde im Rahmen der Planung nicht ausgegangen (Vorerkundung durch Taucher zeigten keine Erkenntnisse). Das Reinigen der Sohle durch den Einsatz der Airlift-Sauganlage wurde aufgrund der Beschädigung der GEWI-Pfähle ausgeschlossen. Die Reinigung muss händisch durch die Tauchergruppen erfolgen.
Gemäß Vertrag sollte der auf der Wehrsohle befindliche Tosbalken in einer trockenen Baugrube abgebrochen werden. Auf Grund der Umplanung des Baugrubenkonzeptes soll eine vollflächige UW-Betonsohle hergestellt werden. Der Bestandstosbalken würde die Statik der UW-Beton-Sohle stören, daher muss dieser bis auf eine vom AG auf Grundlage der neuen Baugrubenstatik vorgegebenen Höhe durch die Taucher unter Wasser abgebrochen werden. Zur Ausführung dieser Leistungen wurde durch den AG die Anweisung zur Gestellung einer weiteren Taucherkolonne erteilt.


Winner: Ost Bau GmbH Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau