Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-05-04
Buyer: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31527270 | 34632300 | 35121000: Security equipment | 45100000: Site preparation work | 45111240

Technical requirements: ŽSR, Modernizácia trate Púchov — Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá / mimo/ Žilina /mimo/)
ŽSR, Modernizácia trate Púchov — Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/)
1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽSR, Modernizácia trate Púchov — Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/)". 2. Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetnom úseku, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskej únie/Európskeho spoločenstva (napr. Technické špecifikácie interoperability), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3. Modernizácia bude spočívať v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým kvalitatívneho zlepšenia parametrov. 2.4. Úsek je rozdelený na ucelené časti stavby (ďalej len "UČS"):
— ÚČS 00: ŽST Žilina (obsahuje len úpravy na oznamovacích, zabezpečovacích a diaľkové riadenie (ďalej len "DLR") na zariadeniach a nutnými stavebnými úpravami v budove RSE Žilina). 2.5. Stavba má charakter modernizácie dopravnej cesty. Ide o líniovú stavbu.
ŽSR, Modernizácia trate Púchov — Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/)
Osoba verejného obstarávateľa spolupracujúca a zodpovedná za vecný obsah Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. ZOD/13038/001 zo dňa 19.12.2013, zo dňa 23.3.2017: Ing. Július Oláh, Ing. Jelena Holá.
— zmena štatutárneho orgánu a osoby oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných a technických na strane Objednávateľa,
— doplnenie povinnosti Zhotoviteľa predložiť Objednávateľovi prehlásenie o tom, či je závislou osobou voči Objednávateľovi, ako aj písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi,
— zmena Prílohy k Ponuke v podčlánku 1.1.3.3 Lehota výstavby a zmena Prílohy k Ponuke v časti Určenie Sekcií, Sekcia č. 2 podčlánok 1.1.3.3 Lehota výstavby, a to z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nastali v priebehu výstavby, nezávisle od vôle zmluvných strán a mali zásadný dopad na realizáciu Stavby. Ich výsledkom bola bezpodmienečná zmena etapizácie Stavby, tak ako ju bližšie špecifikuje Dodatok č. 2 k Zmluve uzatvorený medzi zmluvnými stranami dňa 26.11.2015. s dopadom na Lehotu výstavby v rozsahu stanovenom týmto Dodatkom č. 3. Najzásadnejšie faktory podieľajúce sa na predĺžení lehoty výstavby je zmena projektu organizácie výstavby vyvolaná potrebou zabezpečenia financovania stavby prostredníctvom Operačného programu Doprava 2007-2013 a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a petícia občanov obce Dolný Hričov o zmenu schválenej koncepcie v riešení stavebno-technického usporiadania dopravného bodu.
Dodatkom č. 3 k ZoD sa mení Príloha k Ponuke v podčlánku 1.1.3.3 Lehota výstavby a zmena Prílohy k Ponuke v časti Určenie Sekcií, Sekcia č. 2 podčlánok 1.1.3.3 Lehota výstavby, a to z dôvodu objektívnych skutočností, ktoré nastali v priebehu výstavby, nezávisle od vôle zmluvných strán a mali zásadný dopad na realizáciu Stavby. Ich výsledkom bola bezpodmienečná zmena etapizácie Stavby, tak ako ju bližšie špecifikuje Dodatok č. 2 k ZoD uzatvorený medzi zmluvnými stranami dňa 26.11.2015 s dopadom na Lehotu výstavby v rozsahu stanovenom predmetným Dodatkom č. 3. Za najzásadnejšie faktory podieľajúce sa na predĺžení lehoty výstavby možno považovať zmenu projektu organizácie výstavby vyvolanú potrebou zabezpečenia financovania stavby prostredníctvom Operačného programu Doprava 2007-2013 a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 a petíciu občanov obce Dolný Hričov o zmene schválenej koncepcie v riešení stavebno-technického usporiadania dopravného bodu. Dodatok č. 3 reflektuje tiež zmeny v štatutárnych orgánoch oboch zmluvných strán či osobách oprávnených rokovať za zmluvné strany či doplnenie povinnosti Zhotoviteľa predložiť Objednávateľovi prehlásenie o tom, či je závislou osobou voči Objednávateľovi, ako aj písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi.


Winner: TSS Grade, a.s.