Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-27
Buyer: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71244000 | 71247000 | 71248000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311100

Technical requirements: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla potrzeb realizacji Inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” (zwanej dalej również „Inwestycją”), składającej się z następujących zadań:
2)	Przebudowa Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie,
4)	Przebudowa Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 w Trzebieży.
Informacja o dofinansowaniu Inwestycji:	Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,	umowa o dofinansowanie nr 00001-6520.12-OR1600004/19/20 z dnia 10 marca 2020 r.
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC dla potrzeb realizacji inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” (zwanej dalej również „inwestycją”), składającej się z następujących zadań:
2) przebudowa Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie;
4) przebudowa Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 1 oraz Nabrzeża Postojowego Rybackiego w Basenie nr 2 w Trzebieży.
„Okres obowiązywania umowy – oznacza okres od Daty Początkowej do Daty Ukończenia, jednak nie dłużej niż do dnia 11.07.2023 r.”
„3a. Wykonawca z tytułu wydłużenia Okresu obowiązywania umowy do dnia 11.07.2023 r. otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 36.000,00 złotych (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) netto plus podatek VAT w kwocie 8.280,00 złotych (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), co stanowi kwotę brutto 44.280,00 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100), należne po wystawieniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dla Raportu Końcowego dla Kontraktu nr DBM-II.260.24.20.Mrzeżyno z dnia 28 stycznia 2021 r. dotyczącego zadania pn. Przebudowa Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz
stanowią pełne i ostateczne ustalenia finansowe odnoszące się do zmiany Umowy, i Inżynier z tego tytułu nie będzie w przyszłości zgłaszał dalszych roszczeń
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:W związku ze zmianą planowanego okresu realizacji Robót w zakresie zadania pn. „Przebudowa Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie” w ramach inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”, polegającą na zmianie Czasu na Ukończenie do dnia 28 marca 2023 r. (na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 28 września 2022 r. do Kontraktu nr DBM-II.260.24.20.Mrzeżyno z dnia 28 stycznia 2021 r.) oraz na podstawie wniosku Inżyniera o zmianę Umowy z dnia 19 grudnia 2022 r. (DF/987/2022) i


Winner: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A.