Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле,.. прод. в II.1.4
продължава от II.1.1. посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“.
„Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., ч
Целта на обществената поръчка е изработване на технически проект и изпълнение на подходящи дейности в участъка на път Е-79 (І-1), преминаващ през Кресненското дефиле, с цел опазване на биологичното разнообразие в района и повишаване на пътната безопасност. Съгласно Закона за опазване на околната реда, през 2017 г. е проведена процедура по оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение „Подобряване на трасето на лот 3.2 на АМ „Струма“ по източен вариант Г10.50“. В резултат на процедурата е издадено от МОСВ решение по ОВОС 3-3/2017 г. В този документ е изискано да бъдат изпълнени дефрагментационни и преградни съоръжения в обхвата на участъка, минаващ през Кресненското дефиле, който се явява част от дясното платно на автомагистрала „Струма“, лот 3.2.
Чл. 1. Текстът на чл. 5, ал. 2, т. 2 от Договора се заменя със следния текст:„Срок за изпълнение на СМР, свързани с организация и безопасност на движението - 60 календарни дни: Срокът започва да тече от датата на подписване на настоящото споразумение и е до окончателното завършване на тези СМР. Окончателното завършване на СМР, свързани с организация и безопасност на движението, се доказва чрез Доклад за изпълнените СМР, придружен с надлежни доказателства за качеството и количеството на изпълнените видове СМР (протоколи, ведомости, чертежи и др.), и КСС , СМР, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“.
Чл. 2. В чл. 5, ал. 2, т. 4 от Договора се добавя последно изречение със следния текст:„Гаранционният срок за изпълнените СМР, свързани с организация и безопасност на движението е 2 години“.
Чл. 3. В текста на чл. 7, ал. 1 от Договора се правят следните промени: В ал. 1 думите „2 439 526.82 /два милиона четиристотин тридесет и девет хиляди петстотин двадесет и шест лв. и  82 ст./ лв. без ДДС или 2 927 432, 18 /два милиона деветстотин двадесет и седем хиляди четиристотин тридесет и два лева и 18  ст./ лв. с ДДС“  се заменят с „3 225 402,78 /три милиона двеста двадесет и пет  хиляди четиристотин и два лева и 78 ст./ лв. без ДДС или 3 870 483,34 /три милиона осемстотин и седемдесет  хиляди четири стотин осемдесет и три  лева и 34 ст./ лв. с ДДС“.
Чл. 4. В текста на чл. 7, ал. 1 от Договора се правят следните промени:В ал. 1, т. 1 думите „71 000,00 лв. без ДДС и 85 200,00  лв. с ДДС се заменя с думите „91 000, лв. без ДДС и 109 200, 00 лв. с ДДС“.“ В ал. 1, т. 2 думите „2 368 526.82  лева без ДДС и 2 842 232,18 лв. с ДДС“ се заменя с думите „3 134 402,78  лв. без ДДС и 3 761 283,34 лв. с ДДС“.
Чл. 5. Текстът на чл. 8, ал. 1 от Договора се изменя, както следва:„(1) Възложителят превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово средства, представляващи 10% от Цената за изпълнение на строително-монтажните работи в лв. с ДДС по чл. 7, ал. 1, т. 2, в срок от 30 (тридесет) дни, считано от началото на срока по чл. 5, ал. 2, т. 2 и т. 3 от договора след представяне на възложителя на следните документи“.
Чл. 6. Текстът на чл. 8, ал. 2 от Договора се изменя, както следва:„(2) „Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансово предоставени средства за изпълнение на СМР следва да бъде съгласно определената продължителност на СМР съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 и т. 3“.
Чл. 7. Текстът на чл. 9, ал. 1, т. б, буква „А“ от Договора се изменя както следва:„А). след завършване на Строително–монтажните работи, свързани с организация и безопасност на движението, удостоверено с Доклад за изпълнените СМР, придружен с надлежни доказателства за качеството и количеството на изпълнените видове СМР (протоколи, ведомости, чертежи и др.), и Количествено-стойностна сметка за изпълнените СМР съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от договора.
Чл. 8. Текстът на чл. 79, ал. 2, т. 4 от Договора се изменя, както следва:„т. 4. в случай, че до 10 (десет) дни от датата на започване на строителните работи с Протокол 2а или начало на изпълнението по чл. 5, ал. 2, т. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е осигурил посочените в офертата служители/експерти, необходими за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството.“
Чл. 9. В срок до 15 дни от подписването на настоящото доп. спор., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави и поддържа валидна и актуализирана Гаранция за изпълнение на договора в съответствие с новите стойности за СМР, свързани с организация и безопасност на движението по настоящото допълнително споразумение.
Чл. 10. С подписване на настоящото споразумение страните одобряват ново КСС за извършване на Строително– монтажните работи, свързани с организация и безопасност на движението.
Съгласно  чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП договорите могат да бъдат изменяни, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. За да се измени договорът трябва да са изпълнени едновременно и двете условия – да са налице обстоятелства, които са непредвидени при полагане на дължимата грижа и изменението да не води до промяна на предмета на договора. В хода на изпълнение на договора са настъпили нови обстоятелства, във връзка със съгласувателните процедури, видно от изложената по-горе кореспонденция с трети лица, в резултат на които се налага промяна в първоначално одобрените условия на договора.  В допълнение, отказът на третите лица да съгласуват проектните разработки от страна на изпълнителя, категорично се явява обстоятелство, което е непредвидимо по своя характер и следва да се приложи законовата разпоредба на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.


Winner: ИНТЕРХОЛД ЕООД