Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-01
Buyer: OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 72230000: Custom software development services

Technical requirements: Az Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás alapterjedelmének eredményeként létrejövő szerződés teljesítése során az OPUS TITÁSZ Zrt. jelen eljárás Műszaki Leírásában felsorolt folyamatainak támogatására a Munkairányítási rendszer implementálását, valamint az Ajánlatkérő által megfogalmazott elvárásokat teljesítő licencelemek és a kapcsolódó szállítói támogatói szolgáltatás biztosítását vállalja. Az Ajánlattevő a Munkairányítási rendszert a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint on-premise környezetben valósítja meg azzal, hogy a Munkairányítási rendszer megvalósítása során vállalja annak megtervezését, fejlesztését, implementálását (együttesen implementálását), a Munkairányítási rendszer éles indulását követően 6 hétig tartó időszakban kiemelt támogatásának biztosítását, valamint a kiemelt támogatási időszakot követően az alkalmazás üzemeltetők támogatását, továbbá a Műszaki Leírásban megjelölt specifikált dokumentációk elkészítését, a tesztelések az Ajánlatkérővel közösen történő lebonyolítását és a bevezetett TITÁSZ Munkairányítási rendszer felhasználásához szükséges oktatások megtartását. A Munkairányítási Rendszernek legalább 420 felhasználót, és 228 db terepi eszközt kell kiszolgálnia.
Ajánlattevőnek a munkairányítási rendszer jelen bevezetési projekt kapcsán kifejtett, alapterjedelemben elvárt szakmai tartalom megvalósítása mellett, opciós ajánlatot kell benyújtania a munkairányítási rendszer szerelői portál funkcionalitásokkal való továbbfejlesztésére. A szerelői portál funkcionális követelmények fejlesztésére vonatkozó opció, Ajánlatkérő által a szerződéskötéstől számított 150 napon belül hívható le, a funkcionalitások elvárt élesítési határideje 2023.06.30.
Ajánlattevőnek a munkairányítási rendszer jelen bevezetési projekt kapcsán kifejtett, alapterjedelemben elvárt szakmai tartalom megvalósítása mellett, opciós ajánlatot kell benyújtania a munkairányítási rendszer leolvasáshoz kapcsolódó munkairányítási funkcionalitásokkal való továbbfejlesztésére. A leolvasáshoz kapcsolódó munkairányítási funkcionális követelmények fejlesztésére vonatkozó opció Ajánlatkérő által a szerződéskötéstől számított 60 napon belül hívható le, a funkcionalitások elvárt élesítési határideje 2023.06.30.
Ajánlattevőtől elvárt, hogy a Munkairányítási rendszer bevezetése, valamint az azt követő kiemelt támogatási időszak után, rendelkezésre álljon az OPUS TITÁSZ Zrt. számára a felmerülő hibajavítások kezelésének, valamint üzemeltetési feladatok ellátásának érdekében. Jelen közbeszerzés értelmében az alapterjedelem részét képezi a kiemelt támogatási időszakot követő 5 éves támogatási periódus. Amennyiben Ajánlattevő nem vállalja az általa bevezetett rendszer hibajavításaiban és üzemeltetésében nyújtott támogatást, úgy ajánlata kizárásra kerül. Az üzemeltetéshez kapcsolódó elvárt szolgáltatásokra, valamint azok SLA szintjeire vonatkozó elvárásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Integrált mérföldkő azonosító (M - projekt mérföldkő) Mérföldkő megnevezése Mérföldkő teljesítési határideje Mérföldkő átvételének módja Kötbérköteles mérföldkő Számlázható díjrész
M1 Igényfelmérés megtörtént és specifikáció elfogadásra került, Részletes rendszerterv és egyéb mérföldkőhöz kapcsolódó leszállítandók elkészültek,
a NON-Production licencek leszállításra kerültek 2022.08.30. Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv NEM Az adott FÁZISHOZ tartozó Implementációs díj 15%-a,
M2 Munkairányítási rendszer 1. FÁZISÁNAK tesztelésre átadása megtörtént 2022.12.02. Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv NEM Az adott FÁZISHOZ tartozó Implementációs díj 25%-a
M3.1 Munkairányítási rendszer 1. FÁZIS Production licencek szállítása megtörtént 2022.12.27. Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv IGEN Leszállított Production licencek díjának 100%-a
M3.2 Munkairányítási rendszer 1. FÁZIS éles indulásra kész (E.ON SAP ICP és SAP S4/HANA integrációval együtt) 2023.01.16. Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv IGEN Az adott FÁZISHOZ tartozó Implementációs díj 35%-a
M3.3 Munkairányítási rendszer 1. FÁZIS éles indulása után további rendszerintegráció kialakítása (NEXON, DMS, INIS), az azokkal kapcsolatos funkcionalitások átadása, eForm karbantartás és riport funkcionalitások leszállítása, valamint az oktatások megtartása 2023.03.15.
Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv IGEN Az adott FÁZISHOZ tartozó Implementációs díj 5%-a
M4.1 1. FÁZIS Éles indulása megtörtént (M3.2 tartalommal), kiemelt támogatás során jelzett hibák kijavításra kerültek azzal, hogy az átvételkor megengedett hiba száma nem haladhatja meg a Szerződés 2.3. pontjának második táblázatában foglalt kategóriánkénti hibaszámot 2023.02.27. Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv NEM Az adott FÁZISHOZ tartozó Implementációs díj 15%-a
M4.2 1. FÁZIS Éles indulása megtörtént (M3.3 tartalommal), a tesztelés során jelzett hibák kijavításra kerültek azzal, hogy az átvételkor megengedett hiba száma nem haladhatja meg a Szerződés 2.3. pontjának második táblázatában foglalt kategóriánkénti hibaszámot 2023.03.30.
Megrendelő által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv NEM Az adott FÁZISHOZ tartozó Implementációs díj 5%-a


Winner: Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.