Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-12
Buyer: Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72200000 | 72212220 | 72263000: Software implementation services | 72267000: Software maintenance and repair services | 72415000: Website hosting services

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest wykonanie platformy cyfrowej, a następnie świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem, w rygorach SLA oraz usług rozwoju.
• wykonanie usługi opracowania architektury platformy, konfiguracji, wykonania, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia i udostepnienia platformy do użytkowania,
• zapewnienie (dostarczenie), uruchomienie, utrzymanie i zarządzanie zasobami infrastruktury w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu umowy opisanego w punktach powyżej na zasadach zgodnych z umową i SOPZ (hosting),
Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest wykonanie platformy cyfrowej, a następnie świadczenie usług utrzymania wraz z hostingiem, w rygorach SLA oraz usług rozwoju.
• wykonanie usługi opracowania architektury platformy, konfiguracji, wykonania, uruchomienia, przeprowadzenia szkolenia i udostepnienia platformy do użytkowania,
• zapewnienie (dostarczenie), uruchomienie, utrzymanie i zarządzanie zasobami infrastruktury w zakresie pozwalającym na realizację przedmiotu umowy opisanego w punktach powyżej na zasadach zgodnych z umową i SOPZ (hosting),
„Realizacja Umowy nastąpi w terminach w niej opisanych lub ustalonych zgodnie z jej zasadami. Strony zgodnie uznają, że terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie wskazanych w pkt 8.6. poniżej terminów ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. Harmonogram Ramowy, określa SOPZ, gdzie określono zakończenie Fazy I na 30 grudnia 2020r. zakończenie Fazy II na 17 grudnia 2021r., Utrzymanie, Hosting oraz Usługi Rozwoju od 18 grudnia 2021r. do 17 grudnia 2023r., z zastrzeżeniem uprzednich terminów przedstawienia do odbiorów Projektu Architektury oraz Przyrostu Fazy I określonych w Umowie, w szczególności w pkt 8.6.”
“ 8.6.3. przedstawienie do Odbioru należycie wykonanego Wdrożenia (jako całości): 24 października 2021r., z uwzględnieniem niezbędnego czasu dla Testów Akceptacyjnych Przyrostu w ramach Fazy II po stronie Zamawiającego, Startu Produkcyjnego Platformy oraz Okresu Stabilizacji
“Okres Stabilizacji trwa przez okres 2 tygodnie po Starcie Produkcyjnym.”, ale nie może zakończyć się wcześniej niż po osiągnięciu oraz utrzymaniu przez okres 7 (siedmiu) kolejno następujących po sobie dni stanu, w którym: 13.23.1. Platforma nie będzie dotknięta żadnym Błędem Wysokim; 13.23.2. Dostępność będzie utrzymywać się na poziomie opisanym w warunkach SLA w SOPZ.”
Z uwagi na:1) ujawnioną w toku prac wytwórczych nad doskonaleniem backlogu wdrożenia Platformy Cyfrowej złożoność związaną z większą pracochłonnością i czasochłonnością prac integracyjnych Platformy Cyfrowej z wewnętrznymi systemami i usługami Zamawiającego jak CRM, CMS, Wordpress Portalu WWW, Nawigator Finansowy oraz Serwis e-Learning i Baza Wiedzy, które wymagają ścisłego współdziałania Zamawiającego, Wykonawcy i stron trzecich (dostawców i serwisantów rozwiązań końcowych),2) istniejący margines możliwego czasu dwóch tygodni dla skutecznego odbioru wdrożenia przed końcem grudnia 2021r.3) zidentyfikowane dodatkowe korzyści dla użytkowników i Zamawiającego z przyjęcia wersji udoskonalonej, a jednocześnie4) dokonanie jej w ramach uzgodnionego wynagrodzenia z tytułu wdrożenia Platformy Cyfrowej,


Winner: Nekken spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.