Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-26
Buyer: Rijkswaterstaat Programma Projecten en Onderhoud (PPO)
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000 | 45240000: Construction work for water projects | 71300000

Technical requirements: De aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk om aan het contract te voldoen. Zonder kunnen de werkzaamheden betreffende het realisatiecontract geen doorgang vinden. Vanwege het integrale karakter van de opdracht worden de werkzaamheden bij de huidige opdrachtnemer belegd. Uitwijken naar andere aanbieders zou tot ongemak, kostenstijgingen leiden en risico's m.b.t. verdere vertraging vergroten welke leiden tot aanzienlijke kostenstijging.
Elk jaar per 1 januari wordt de prijs geïndexeerd. Voor het jaar 2021 is dit een prijs van EUR  2,61/m3.
Tijdens het afvoeren van zand naar de Markermeerdijken is er sprake van een periode van laagwater. In VTW-0012 waarin het afvoeren van zand naar de Markermeerdijken is overeengekomen, zijn er uitgangspunten opgenomen t.a.v. laagwater. Hierin is laagwater gedefinieerd als een waterstand op de Rijn (Loevestein/Millingen <=3.0m).
Deze VTW ziet toe op de verrekening van aanvullende kosten ten gevolge van laagwater ten tijde van de afvoer van zand naar de Markermeerdijken in de weken 40 t/m 44 van 2021.
Zie VTW-0061.1 Deze VTW geldt voor de periode in de weken 45 t/m 48 van 2021. De omschrijving is hetzelfde als onder VTW-0061.1
Tijdens uitvoering van de baggerwerkzaamheden is de Opdrachtnemer onverwacht gestuit op hout dat in de zandlaag aanwezig blijkt te zijn. O.a. lijken er oude kraagstukken/kribhout aangetroffen te zijn. Deze VTW voorziet in de verrekening van aanvullende kosten die voortvloeien uit het graven van proefsleuven rondom kribhout en het vrijgraven, vervoeren en afvoeren van vrijgekomen kribhout en bomen.
De Opdrachtnemer heeft als gevolg van RIVM-voorschriften aanvullende maatregelen getroffen. De maatregelen hebben als doel de kans op verspreiding van het COVID-19 virus te minimaliseren en zo ook de continuïteit en de voortgang van het werk te waarborgen. Deze VTW ziet toe op de verrekening van de reeds gemaakte kosten voor het treffen van de aanvullende maatregelen.
Boskalis heeft op 2 maart 2021 een veldonderzoek uitgevoerd t.b.v. het project Overnachtingshaven Spijk om de erosieklasse van klei op het dijktalud te bepalen.
Uit het betreffende onderzoek (zie bijlage B) is gebleken dat er op vrijwel het gehele buitentalud van de dijk CAT3 klei zit. Op een drietal locaties is klei met CAT1/2 kwaliteit aangetroffen, echter blijkt deze moeilijk af te kaderen, bij ontgraven is er grote kans op bijmenging c.q. verslechtering van de kwaliteit van de klei. Doordat het algemene beeld van de klei op het buitentalud als CAT3 is geclassificeerd, is het gescheiden afgraven van deze klei om her te gebruiken afgeraden. Met dit advies kan worden gesteld dat er geen herbruikbare CAT1/2 klei zal vrijkomen uit het dijktalud.
Als gevolg van het niet beschikbaar zijn van 8.400m3 cat. 1/2 klei, dient klei aanvullend geleverd te worden op het Werk. Middels deze VTW worden de kostenconsequenties verrekend met de Opdrachtgever voor het aanvullend leveren van cat. 1/2 klei.
Dit was ondanks zorgvuldige voorbereiding van de AD t.a.v. het onderhavige prestatiecontract niet te voorzien.


Winner: Boskalis Nederland B.V.