Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-04
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000

Technical requirements: Talajvizsgálati jelentés szükségszerű felülvizsgálata, aktualizálása - szikkasztási próba a szikkasztással érintett utcákra vonatkozóan
Útépítéshez kapcsolódó egyéb - szükségszerűen - kiváltandó vezetékek kiviteli terve - összhangban a szennyvízcsatorna tervezésénél felmerülő kiváltásokkal
A szerződésmódosítás létrejöttének (utolsóként aláíró szerződő fél aláírásának) napja: 2021. december 10.
Talajvizsgálati jelentés szükségszerű felülvizsgálata, aktualizálása - szikkasztási próba a szikkasztással érintett utcákra vonatkozóan
Útépítéshez kapcsolódó egyéb - szükségszerűen - kiváltandó vezetékek kiviteli terve - összhangban a szennyvízcsatorna tervezésénél felmerülő kiváltásokkal
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének leszállítása: 90 naptári nap
2. rész-teljesítés: minden engedélyező hatóság felé a tervdokumentációk beadása és az eljárások megindítása: 130 naptári nap
végteljesítés Építési- és vízjogi jogerős engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2021. december 10.
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének leszállítása: 2022. március 28.
2. rész-teljesítés: minden engedélyező hatóság felé a tervdokumentációk beadása és az eljárások megindítása: 2022. június 16.
végteljesítés: Építési- és vízjogi jogerős engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2022. július 16.
Az útépítés tervezése nagy mértékben összefügg a meglévő és az elhelyezésre kerülő közművektől, mivel a közmű üzemeltetők elvárásait az útszegélyek és a csapadékvíz elvezető csatornák elhelyezésével be kell tartani. A „Mélyépítéshez kapcsolódó tervezési munkák - 3. részajánlati kör: Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna kiépítés” tárgyú projekt kapcsán Tervező által benyújtott 1. számú Akadályközlésben és az 1. sz. szerződésmódosításban említett okok miatt a gravitációs illetve a nyomás alatti szennyvíz csatorna hálózat és a vízvezeték hálózat tervezése akadályoztatva van. Ez az előzőekben említettek miatt a végleges szegélyek, illetve az útpályák csapadékvíz elvezetésének tervezését akadályoztatja. Az útépítési és vízelvezetési tervek így bizonyos helyeken nem, vagy csak részlegesen tervezhetők meg.
Felek kölcsönös álláspontja szerint a jelen szerződésmódosítás jogcíme a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiakra tekintettel:


Winner: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság