Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-07-16
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Zhotovitel oznámil dne 23.01.2018 dopisem č. D1-18/TSE286 Správci stavby (viz příloha či) podle odst. 4.12 Obchodních podmínek (VOP/ZOP), že se při realizaci stavby setkal s fyzickými podmínkami, které pokládá za nepředvídatelné. Níže Zhotovitel popisuje zjištěné fyzikální podmínky.
Dle zadávací dokumentace PDPS a převzatého řešeni do RDS měl Zhotovitel dokončit modernizaci mostu provedením sanačních prací stávající betonové konstrukce mostu (stávající části dříků opěr nad úrovní terénu) a sjednocením staré a nové konstrukce mostních opěr sjednocovacím nátěrem. Postup dle PDPS byl následující „Zachované části viditelných opěr budou po odkopání do hloubky 0,25 m pod terén otryskány vysokotlakým vodním paprskem a následně sanovány hrubou a jemnou sanační maltou a budou použity následující sanační principy:
Při realizaci stavby po mechanickém odbourání a otryskání vysokotlakým vodním paprskem degradovaného betonu spodní stavby SO 18-205 byly zastiženy trhliny v původní betonové konstrukci (viz příloha Č. 1 — monitoring, fotodokumentace pasportizace trhlin).
Po prohlídce sanovaných celků bylo zjištěno, že došlo k propsáni trhlin z původní betonové konstrukce do provedených reprofilací. Zhotovitel v návaznosti na zápis ve stavebním deníku (viz příloha Č. 5 — zápis ve SD ze dne 23.11.2017) předložil návrh na další postup. Jedná se zejména o provedení následujících prací k přesné identifikaci a zmírnění zastižených podmínek:
Po mechanickém odbourání a otryskání spodní degradovaného betonu stavby byly zjištěny podélné trhliny. Ve změně dochází v souladu s požadavkem a stanoviskem Správce stavby k vyplnění této trhliny silovou injektáží.
K pohybu trhlin v původních opěrách docházelo z důvodu odlehčení konstrukce po odbourání původní NK a následnému opětovnému přitížení, odtěžení a následnému zpětnému zásypu přechodových oblasti, dotvarováni nově betonovaných konstrukčních celků. Lze předpokládat, že k pohybům trhlin bude docházet v určité míře i nadále vlivem dynamického zatížení. Proto byl jako finální pohledové sjednocení zvolen nátěrový systém s pružnou mezivrstvou.


Winner: Eurovia CS, a.s.