Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-24
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331100: Solar collectors for heat production | 45000000: Construction work | 45111200 | 45111300 | 45260000

Technical requirements: którego działają Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) ul. Wandy 6, 40-322 Katowice
-art. 144 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp w zakresie ust. 1. pkt 1),2),4) i 5) Preambuły zawarto w dniu 31.03.2022  aneks nr 4 o następującej treści:
1.Zamawiający podwyższa wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy o kwotę 158.738,51 PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem zł, 51/100), które powiększa się o podatek VAT w wysokości 23%.
2.W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy zmienia się § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:
„1.  Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto 9.889.915,40 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście zł 40/100), w tym:
Konieczne prace zachowują podmiotową i przedmiotową tożsamość z zamówieniem podstawowym, a ich wykonanie jest niezbędne do zrealizowania celu podstawowego zamówienia. Zmiana wykonawcy dla tego zakresu robót nie może zostać dokonana ze względów ekonomicznych (znaczne wydłużenie terminu realizacji umowy podstawowej, wyższe koszty realizacji robót dodatkowych przez innego wykonawcę), technicznych (rozmycie odpowiedzialności poszczególnych wykonawców za realizację cząstkowych prac, za które w całości gwarancji miałby udzielać Wykonawca realizujący główny przedmiot Umowy) i organizacyjnych (konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej). W przypadku powierzenia przedmiotowego zakresu innemu wykonawcy łączny czas wykonania przedmiotu umowy uległby znacznemu wydłużeniu, ze względu na konieczność wprowadzenia procedury wzajemnego protokolarnego przekazywania frontu robót. Zamawiający w takim przypadku musiałby objąć funkcję koordynatora, co także stanowi istotną niedogodność. Rozwiązanie to, poza wydłużeniem terminu realizacji Projektu, pociągnęłoby za sobą dodatkowe koszty z tym związane. Zasadnym jest, aby przedmiotowe roboty były wykonane przez Wykonawcę w celu dostosowania ich do dotychczas zastosowanej technologii, jak również zachowania interoperacyjności zastosowanych dotychczas rozwiązań. Wartość przedmiotowych zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie i stanowi 1,15%.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy został złożony przez Wykonawcę wniosek o zatwierdzenie zmian umowy w zakresie wykonania robót dodatkowych i zamiennych opisanych w Protokole konieczności nr 8/B oraz w kosztorysach na roboty dodatkowe i zamienne, obejmujący:1)roboty dodatkowe związane z sodowaniem elewacji z cegły klinkierowej. Do obowiązków Wykonawcy należało oczyszczenie elewacji budynku. Zgodnie z opisem stanu technicznego istniejące oblicowanie z cegły licówki od strony dziedzińca należało oczyścić metodą chemiczną, usuwając wtórne przemalowania. Wykonawca przeprowadził czyszczenie całej elewacji metodą chemiczną, jednakże nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu. Elewacja w dalszym ciągu była zanieczyszczona. Celem osiągnięcia stanu oczyszczonej elewacji Wykonawca przeprowadził próby czyszczenia elewacji poprzez jej sodowanie i uzyskał zadowalający efektu czyszczenia. Przedstawiciel Biura Konserwatora Zabytków UMK wyraził zgodę na sodowanie oblicowania. cd. w sekcji VII 2.1


Winner: Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane Częstobud Damian Świącik