Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-08
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Člen 3: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, IČO: 35918641 Miletičova 23 Bratislava 821 09 SLOVENSKO
Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Predmetom Pokynu na Zmenu je že v rámci doplnkového IGP počas výstavby vykonal Zhotoviteľ' prieskumné diela, ktoré overili hrúbku zosuvného delúvia resp. tektonického porušenia až 6,0-7,4 m indikovaného šmykovou plochou tvorenou ílom so strednou plasticitou. Na základe nových zistených skutočností, Zhotoviteľ' skúmane územie prehodnotil a vypracoval rove výpočty stability horninového masívu, ako aj samotnej stavebnej konštrukcie v stupni DRS. Geotechnické parametre hornín vstupujúcich do stabilitného výpočtu sú primerané daným litologickým typom hornín so zahrnutím redukcie. Zostavený model výpočtu stability horninového masívu s navrhnutým statickým technickým riešením spĺňa požiadavky Eurokódu 7 a zabezpečuje dlhodobú stabilitu svahu. Z dôvodu preukázania výrazného tektonického porušenia v mieste kde prechádza teleso diaľnice na most SO 211-00 boli navrhnuté sanačné opatrenia na elimináciu možných rizík vzniku zosuvu svahu telesa.
Predchádzajúce zmeny: Pokyny na zmenu č. 1 - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 20, 9, 11, 16, 35, 23, 25, 29, 27, 30, 24, 26, 28, 32, 37, 38, Dodatok k zmluve č. 5, Pokyny na zmenu č. 31, 36, 33, 39, 41, 42.
Počas realizácie prác sa Zhotoviteľ stretol z nepredvídateľnými podmienkami v súlade s podčlánkom 4.12 (Nepredvídateľné fyzické podmienky), ktoré neboli zrejmé z podkladov Objednávateľa uvedených v DSP. Zmenu sanačných opatrení si vyžiadala aktuálna geologická situácia, ktorú nebolo možne určiť ani predpokladať z geologických podkladov v DSP. Jedná sa o rozšírenie sanácie objektu SO 101 01 v úseku č. 7 v staničení 41,800 z
Dôvodu aktívneho zosuvu v danej oblasti. Sanačné opatrenie pozostávajú z vybudovania podzemnej steny tvorenej veľkopriemerovými pilótami, ktoré sú na hornom konci prepojené stužujúcim ŽB vencom. Tlakové účinky sú eliminované lanovými kotvami v dvoch úrovniach zabezpečujúce stabilitu zosuvného delúvia. Odvodnenie je zrealizované pomocou drenážnych rebier, ktoré sú zaústene do blízkeho potoka.


Winner: Strabag s.r.o.