Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-01
Buyer: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Sangonera-Totana.
Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.
Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Sangonera-Totana.
Durante el plazo vigente de las obras se han producido una serie de circunstancias que han afectado a los ritmos de ejecución previstos e incluso motivado la necesidad de tramitar dos proyectos modificados en el contrato de obra (el Modificado nº 2 actualmente se encuentra con la tramitación administrativa iniciada). El plazo vigente de ejecución de la obra finaliza en diciembre de 2024.
Para poder acompasar la ejecución del contrato de obra principal con las funciones propias del presente contrato de Servicios de Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras, es necesario ampliar el plazo para realizar dichas actividades durante la totalidad del plazo de ejecución de la obra, así como para la elaboración de la certificación final de la misma.
Por otra parte, la necesidad de redactar un proyecto modificado nº 2, en el que intervienen diferentes técnicas y especialidades, además de las de obra civil, requiere de la intervención de un equipo técnico sito en las oficinas centrales. En añadido, desde la entrega de la primera maqueta del proyecto, hasta su aprobación técnica, también se necesita la continuidad en la dedicación de dichos técnicos, por lo que, en global, es necesario incluir un precio nuevo en el contrato de apoyo para la redacción del Proyecto Modificado nº 2 del contrato de ejecución de obras por exigencias en el plazo de elaboración, de cara a cumplir con los compromisos de ADIF con los plazos de la LAV Murcia-Almería.
Adicionalmente, se hace necesario la definición y desarrollo de la solución constructiva de una nueva conexión viaria en la zona del viaducto de Alhama, por lo que es necesario incluir un precio nuevo en el contrato de Consultoría y Asistencia.
Por último, se genera un precio nuevo de “Informe mensual tipo” a partir de los precios auxiliares existente en el contrato y en la base de precios de Adif usada para la preparación del pliego. Esto es debido a la necesidad de adaptar el informe mensual a la realidad de las necesidades de la obra.
Durante el plazo vigente de las obras se han producido una serie de circunstancias que han afectado a los ritmos de ejecución previstos e incluso motivado la necesidad de tramitar dos proyectos modificados en el contrato de obra (el Modificado nº 2 actualmente se encuentra con la tramitación administrativa iniciada). El plazo vigente de ejecución de la obra finaliza en diciembre de 2024.Para poder acompasar la ejecución del contrato de obra principal con las funciones propias del presente contrato de Servicios de Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras, es necesario ampliar el plazo para realizar dichas actividades durante la totalidad del plazo de ejecución de la obra, así como para la elaboración de la certificación final de la misma.Por otra parte, la necesidad de redactar un proyecto modificado nº 2, en el que intervienen diferentes técnicas y especialidades, además de las de obra civil, requiere de la intervención de un equipo técnico sito en las oficinas centrales


Winner: U. T. E. Saproinco, S. L. (30 %), Ingiopsa Ingeniería, S. L. (30 %), Eis Guía Consultores, S. L. (30 %), Lacer Ingeniería, S. L. (10 %)