Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-13
Buyer: Община Варна
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71530000: Construction consultancy services

Technical requirements: Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закон за устройство на територията за нуждите на община Варна ”
Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчн
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчн
-На база на гореизложеното проектанта и строителния надзор разпоредиха да се извършат сондирания и проучвания по трасето на тръбопровода с цел установяване на геоложките условия и необходимата механизация при които да продължи прокопаването на траншеята на тръбопровода .
-Към настоящия момент строителството на обекта е спряно с Акт обр. 10 от 12.09.2020г., има направен проект по чл.154 от ЗУТ. Направени са геоложки проучвания и  пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП на базата на които са предприети действия  по избор на технология и механизация за изпълнение и остойностяване на обекта.  Изготвен преработен инвестиционен проект, който към настоящия момент се съгласува с екплотационните дружества и необходимите инстанции
-За обекта беше предвидено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно споразумение №РД 02-30-17 от 14.05.2020г., допълнително споразумение към него №РД 02-30-17(1) от 11.12.2020г., чиито срок изтича на 30.11.2021г.
-С писмо №ЗК20001414ВН_009ВН/04.11.2021г. и №ЗК20001414ВН_010ВН/09.11.2021г.  Министерството на регионалното развитие и благоустройството  отказва споразумение №РД 02-30-17 от 14.05.2020г. да бъде удължено
-на база на последното писмо от страна на писмо №ЗК20001414ВН_010ВН/09.11.2021г.   Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Община Варна  следва да представи всички разходнооправдателни документи за обекта и оставащите неусвоени целеви средства да бъдат възтановени по бюджета на   Министерството на регионалното развитие и благоустройството
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството заявява готовност след окончателното одобрение на инвестионния проект да финансира обекта.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
На  основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП:  Изменя се чл. 4 както следва:Чл. 4. (1)  Срок на договора/срок на изпълнение:  до 25.05.2022г. Срок на изпълнение е до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 25.05.2022г. Срокът за изготвяне на комплексен доклад е до 20 дни от предаване на проектната документацияСрокът за изпълнение на упражняване на строителен надзор е до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 25.05.2022г.Срокът за изпълнение за изготвяне на технически паспорт до 20 дни преди въвеждане на обекта в експлоатация.Срока за изпълнение за упражняване на строителен надзор започва да тече от по-късната дата от  възлагателно писмо от Община Варна или датата на съставане и подписване на Протокол обр.2   по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване настроителна площадка.
На  основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с констатирани  в процеса на изпълнение на строителните дейности по обекта непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно:  -За строежа има издедено Разрешително за строеж РС 77/ГИ/12.5.2020г. през месец юни 2020г. , като впоследствие се наложи ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ съгласно  изискванията за използването на подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро“ и   на Морска администрация .По време на изпълнение на драгажни работи по трасето на напорния тръбопровод по друг проект и за сметка на ДПИИ за „Проектиране и удълбочаване на канал 1 и канал 2, Пристанище Варна-инженеринг“, при който се извършва удълбочаване на канал 1 до кота -14,75м, се установиха зони с различни геоложки условия. Поради тази причина   в повече от 50% от трасето на тръбопровода  не е извършено необходимото удълбочаване.п-ва в VI.3


Winner: СС-КОНСУЛТ ЕООД