Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-17
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233140: Roadway works

Technical requirements: droga wojewódzka nr 969, województwo małopolskie, powiat: nowotarski, gmina: Nowy Targ, miejscowość: Ostrowsko, Gronków, Nowa Biała, Łopuszna, Harklowa
Przedmiot zamówienia stanowi realizacja obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna w zakresie obejmującym budowę drugiej części obwodnicy (od km 2+585,00 do km 6+846,77) jako nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 969 (klasy G), tj. odcinka od skrzyżowania obwodnicy z DP 1646K(ul. Jana Pawła II) do projektowanego skrzyżowania z istniejącym przebiegiem DW 969 włącznie, wraz z budową obiektów inżynierskich, chodników, dodatkowych jezdni, budową i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej: odwodnienia, oświetlenia oraz przebudową sieci elektroenergetycznych, w miejscowościach: Ostrowsko, Gronków, Nowa Biała, Łopuszna, Harklowa (gmina Nowy Targ) – na podstawie decyzji ZRID nr 35/2020 z dnia 17.09.2020 r. oraz dokumentacji projektowej.
•	prolongatę lub pozyskanie nowych decyzji i uzgodnień, które straciły lub utracą ważność przed wykonaniem robót budowlanych,
•	roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym likwidacja rowów i elementów tymczasowych wykonanych w ramach 1 etapu,
•	budowę obiektów inżynierskich (mostów: na potoku Leśnica, na potoku Czerwonka II i w suchej dolinie potoku Czerwonka II) oraz budowę przepustów drogowych,
•	rozbudowę drogi gminnej 363471K polegającą na likwidacji odcinka drogi gminnej i budowie placu do zawracania samochodów,
•	rozbudowę i przebudowę sieci napowietrznej SN na podstawie dokumentacji projektowej i warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
linii zasilającej na podstawie dokumentacji projektowej oraz warunków technicznych pozyskanych od właścicieli sieci wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci,
•	zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie wyprzedzających badań powierzchniowych przed rozpoczęciem robót ziemnych, po wcześniejszym pozyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
•	stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome (grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe),
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zgodnie z przepisami Działu IX Rozdział 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej ustawą PZP).
Przedmiotem umowy, obok zamówienia podstawowego oraz zamówienia dodatkowego (udzielonego na podstawie aneksu nr 4 do umowy), jest również zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie przebudowy i zabezpieczenia nowoodkrytej sieci drenarskiej  na odcinku 450 m kolidującym z realizowaną inwestycją drogową oraz wykonanie pogłębienia rowów na odcinkach km 3+200 – km 3+700 i km 3+900 – km 4+400
Konieczność wykonania robót dodatkowych zaistniała i została stwierdzona już na etapie realizacji umowy, zmiana Wykonawcy tych robót nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, a ponadto zmiana taka spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego – przedmiotowe prace mają stanowić prace wykonywane w ścisłym związku z realizowanym zamówieniem podstawowym, w ramach jednego terenu budowy.


Winner: COLAS Polska Sp. z o.o.