Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-01
Buyer: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111100 | 45111200 | 45111300 | 45112700

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”, które obejmują przebudowę budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji dawnej KWK „Saturn” w Czeladzi na Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przynależy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie i montaż nowych elementów budynku, roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, w tym roboty instalacyjne w ramach instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań i procedury odwołań zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”, które obejmują przebudowę budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji dawnej KWK „Saturn” w Czeladzi na Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przynależy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie i montaż nowych elementów budynku, roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, w tym roboty instalacyjne w ramach instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja. W zakresie niektórych robót zastosowano rozwiązania zamienne: - rozwiązania zamienne zgodnie z protokołem nr 1 z dnia 15.12.2020 r.- rozwiązania zamienne zgodnie z protokołem nr 2  z dnia 25.01.2021 r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 3 z dnia 16.04.2021 r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 4 z dnia 23.06.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 5 z dnia 23.06.2021r.-rozwiązanie,zgodnie z protokołem nr 6 z dnia 26.07.2021r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 7 z dnia 26.07.2021r.,-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 8 z dnia 26.07.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 9 z dnia 26.07.2021r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 10 z dnia 03.08.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 11 z dnia 28.10.2021 r.,-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 12 z dnia 28.10.2021 r.,
-rozwiązania zamienne zgodnie z protokołami robót zamiennych nr 15,16,17,18 i 19 z dnia 23.03.2022 r.,-rozwiązania zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 20z dnia 05.04.2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych wyszczególnionych w protokole robót dodatkowych nr 1 z dnia 20.04.2021r.,protokole robót dodatkowych nr 2 z dnia 28.06.2021r.,protokole robót dodatkowych nr 3 z dnia 28.06.2021r. , protokole robót dodatkowych nr 4 z dnia 28.06.2021r. protokole robót dodatkowych nr 5 z dnia 15.07.2021r. , protokole robót dodatkowych nr 6 z dnia 26.07.2021r., protokole robót dodatkowych nr 7 z dnia 26.07.2021r, protokole robót dodatkowych nr 8 z dnia 03.08.2021r. protokołach robót dodatkowych nr 9 i 10 z dnia 28.10.2021r, -protokołach robót dodatkowych nr 11 i 12 z dnia 24.11.2021r., protokołach robót dodatkowych nr 13, 14 i 15 z dnia 23.03.2022r., protokół robót dodatkowych nr 16 z dnia 18.05.2022r.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie okoliczności wynikających z protokołu konieczności nr 1 w zakresie przekroczeń z dnia 26.07.2022 r  umowa nr 70/Rb/WI/07/20 ulega zmianie poprzez zwiększenie przewidywanej wartości robót (przekroczenia) z uwagi na przekroczenia wynikające z kosztorysowego rozliczenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wysokość przekroczeń na dzień 30.06.2022 r.  zgodnie z Załącznikiem nr 1 do protokołu wynosi 2 343 935,95 zł netto tj. 2 883 041,22 zł brutto.
Wysokość przewidywanego w § 5 ust. 1 umowy nr 70/Rb/WI/07/20 wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na podstawie przedmiaru robót. Zgodnie z w/w umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z faktycznie wykonanymi i odebranymi robotami. Faktyczna ilość robót i ostateczna wysokość wynagrodzenia była niemożliwa do przewidzenia na etapie zawarcia umowy, w szczególności mając na względzie kosztorysowy jego charakter oraz przedmiot robót polegający na przebudowie i remoncie mocno zdegradowanego obiektu budowlanego. Niniejszy protokół uwzględnia wartość przekroczeń, która została ustalona na dzień 30.06.2022 r. W związku z powyższymi ustaleniami stwierdza się konieczność aktualizacji przyjętej przewidywanej wysokości wynagrodzenia wykazanego w §5 ust. 1 Umowy, zgodnie z §5 ust. 3 Umowy o wartość przekroczeń.


Winner: Firma Budowlana „Anna-Bud” Sp. z o.o.