Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-05-02
Buyer: Paks Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212200 | 45212224

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzésére
Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzése.
A jelenleg meglévő Paksi Stadion bontása, az aktuális MLSZ infrastruktúra szabályzatban (2016) foglaltaknak megfelelő B kategóriájú,valamint UEFA III. kategóriájú, új 4500 ülőhelyes fedett lelátókkal rendelkező stadion építése. A folyamatos működés biztosíthatósága érdekében a létesítmény négy építési ütemben valósul meg, az építtető a használatbavételt ütemezetten kívánja lebonyolítani.
a) A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek,valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
b) Az átadott tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása.
c) Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
d) Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
Egyéb a meglévő stadion körüli épített elemek (térburkolatok,használaton kívüli közművek,kerítések,kisebb építmények,ökölvívó csarnok és hozzá épített épületrészek,szerelt lelátók).
Klub épület,fogadóépület,pályavilágítás,labdarúgó pálya. Kivitelezői feladat a felsorolt létesítmények védelme,megóvása a kivitelezési munkák alatt.
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés, locsolókút létesítése.
I. ütem: „B” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 120 nap.
II. ütem: „C” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 120 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. ütemmel egy időben kerül sor.
III. ütem: „V” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadásátvételi eljárás lezárásáig 90 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A III. ütemhez kapcsolódó munkaterület átadásra a 2016-17. évi NB1 utolsó fordulót követő 5 munkanapon belül kerül sor.
IV. ütem: jelenlegi főlelátó bontása, az „A” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 180 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig.
A munkaterület átadásra az I. és a II. ütem használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kerül sor.


Winner: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.