Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebního díla "II/325 Máslojedy - hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, souvisejících méněprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
1) Po odfrézování je v některých místech znatelná chybějící konstrukce vozovky, kterou nebylo možné dopředu předpokládat, neboť diagnostický průzkum nevykazoval potřeby sanací. Sanace podloží a konstrukce vozovky bude shodná jako plánované sanace v obci Vrchovnice. Rozsah míst určených k rozšířené sanaci byl odsouhlasen při pochůzce na stavbě dne 17. 4. 2020 AD, HIS i TDI a dále bude zdokumentován a dokladován geodetickým zaměřením. Kopané sondy, které byly provedeny, odhalily nestabilní materiál v podloží, včetně doprovodné statické zatěžovací zkoušky, která měla nevyhovující výsledek. Z důvodu realizace, aby bylo zabráněno promísení zeminy podloží s hrubým drceným kamenivem, bude nejprve na pracovní pláň položena separační geotextilie s min. hmotností 300 g/m2 a pevností v tahu v podélném i příčném směru min. 10 kN/m. Toto řešení bylo zhotovitelem akceptováno a odsouhlaseno HIS a TDI.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto úpravy v SO 101, si vyžádají vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +1 371 576,84 CZK, včetně DPH 21 %. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.
2) Monitoring stávajících šachet a kopané sondy v místě navržených přípojek nových UV prokázali nemožnost výškového napojení v určených pozicích. Projektant toto nemohl předpokládat, neboť neměl ke kanalizaci žádné podklady. Geodetická kancelář, která byla pověřena vyšetřením technické infrastruktury v místě stavby, neobdržela od obce, která je vlastníkem a správcem kanalizace, žádné podklady. I přes několikeré urgence bylo obcí sděleno, že žádné podklady nemají, a tudíž je nepředají. Návrh odvodnění byl však i přes neznalost stávajícího vedení nezbytný, neboť odvodnění komunikace je nedostatečné. Průběh kanalizace, do které budou UV připojeny, byl do projektu stanoven spojnicí zaměřených povrchových znaků. Umístění nových uličních vpustí je (z důvodu navrženého podélného a příčného sklonu vozovky) nutné dodržet a v důsledku toho dojde ke změnám délek jednotlivých přípojek nových uličních vpustí. Ve výkazu výměr SO 301 byla omylem uvedena položka pro nové přípojky UV kód položky 83434 „Potrubí z trub kameninových DN do 200 mm", která bude v plné výši odečtena a nahrazena položkou kód 87434 „Potrubí z trub plastových odpadních DN do 200 mm" převzatou z SO 303 (dojde tak ke sjednocení návrhu s Technickou zprávou SO 301) dle skutečné délky, viz výše.


Winner: Swietelsky stavební, s.r.o.