Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-05-18
Buyer: Budapest Főváros Önkormányzata
Country: HU
Region: Budapest
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: A 2017. évi Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása kivitelezési munkái.
A 2017. évi Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása kivitelezési munkái
Vállalkozó hiba és hiánymentesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint vállalja el a kivitelezési munkát, mely kiterjed az alábbi feladatok elvégzésére: a Dráva utca – Árpád híd közötti szakaszon a rakpart köztéri megújítása, gyalogos sétány, valamint kerékpár út kialakítása a kiegészítő beruházásokkal a megrendelő által szolgáltatott tervek, engedélyek, a megfogalmazott követelmények alapján. Szükség szerint kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése. Kiviteli tervek módosítása esetén engedélyek beszerzése, kivitelezési, helyreállítási, közműkiváltási, régészeti munkák elvégzése. Tervezői művezetés. Forgalomba helyezési eljárás megindításának kérelmezése. Jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása.
A 2017. évi Budapesten rendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezése, gyalogos és kerékpáros út kialakítása kivitelezési munkái
Vállalkozó hiba és hiánymentesen, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint vállalja el a kivitelezési munkát, mely kiterjed az alábbi feladatok elvégzésére: a Dráva utca – Árpád híd közötti szakaszon a rakpart köztéri megújítása, gyalogos sétány, valamint kerékpár út kialakítása a kiegészítő beruházásokkal a megrendelő által szolgáltatott tervek, engedélyek, a megfogalmazott követelmények alapján. Szükség szerint kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése. Kiviteli tervek módosítása esetén engedélyek beszerzése, kivitelezési, helyreállítási, közműkiváltási, régészeti munkák elvégzése. Tervezői művezetés. Forgalomba helyezési eljárás megindításának kérelmezése. Jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása.
1. A járda alépítmény földmunkáinak kialakítása közben vállalkozó több olyan aknát talált a gyalogosút nyomvonalában, amelyeket a kiviteli tervek nem jelölnek, illetve a terep-szinten sem voltak láthatók. Megállapításra került, hogy a fellelt, és egymással össze nem kötött aknák egy korábbi szivárgó részei, amelyek kapacitása jelen állapotukban nem elégséges az új sétány, útpályaszerkezet, rézsűk, növénytámfalak beépítésével keletkező vízterhelés elvezetésére, viszont azok megfelelő összekötésével a rendszer a kívánt feladatot el tudja látni. A műszaki szükségszerűségből felmerülő munkát megrendelő nem láthatta előre.
2. A teljesítési határidő módosítását szükségessé tette továbbá a munkaterület részét képező 25666/14. hrsz. munkaterületen tartózkodó bérlő miatti akadályoztatás, amelynek megszüntetéséig vállalkozó 10 munkanapig akadályoztatva volt a munkavégzésben. Az akadályoztatás vállalkozó érdekkörén kívül merült fel, és azt megrendelő sem láthatta előre.
1. A járda alépítmény földmunkáinak kialakítása közben vállalkozó több olyan aknát talált a gyalogosút nyomvonalában, amelyeket a kiviteli tervek nem jelölnek, illetve a terep-szinten sem voltak láthatók. Megállapításra került, hogy a fellelt, és egymással össze nem kötött aknák egy korábbi szivárgó részei, amelyek kapacitása jelen állapotukban nem elégséges az új sétány, útpályaszerkezet, rézsűk, növénytámfalak beépítésével keletkező vízterhelés elvezetésére, viszont azok megfelelő összekötésével a rendszer a kívánt feladatot el tudja látni. A műszaki szükségszerűségből felmerülő munkát megrendelő nem láthatta előre.
2. A teljesítési határidő módosítását szükségessé tette továbbá a munkaterület részét képező 25666/14 hrsz. munkaterületen tartózkodó bérlő miatti akadályoztatás, amelynek megszüntetéséig vállalkozó 10 munkanapig akadályoztatva volt a munkavégzésben.


Winner: Colas Alterra Építőipari Zrt.