Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-18
Buyer: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45221121 | 45231220 | 45232210 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o.  - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju”, zwanym dalej PRZEBUDOWĄ.
d)	Podniesienie niwelety jezdni DW 933 na dojazdach do wiaduktu – przebudowa drogi z uwzględnieniem szkód górniczych;
Szczegółowy opis zadania znajduje się w dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną stanowiący załącznik nr 8 do siwz stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do umowy.
Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o.  - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy PZP.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju”, zwanym dalej PRZEBUDOWĄ.
d)	Podniesienie niwelety jezdni DW 933 na dojazdach do wiaduktu – przebudowa drogi z uwzględnieniem szkód górniczych;
Szczegółowy opis zadania znajduje się w dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną stanowiący załącznik nr 8 do siwz stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do umowy.
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zw. z §24 ust 2 pkt 1 litera f
2)	Roboty budowlane polegające na wykonaniu robót ziemnych tj. usunięcie nadmiaru mas ziemnych na działce roboczej.
ciąg dalszy VII.2.2) Przyczyny modyfikacji (Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (...))
Ad 4) W trakcie wykonywania robót stwierdzono niezgodność projektu ze stanem rzeczywistym. W  obszarze wykonywania robót ziemnych stwierdzono występowanie podziemnego zbiornika, którego w celu wykonania robót zgodnie z zapisami Kontraktu należało usunąć.
Ad 5) W trakcie realizacji robót stwierdzono występowanie w podłożu kabla teletechnicznego ŚRŚS. Po odkryciu stwierdzono, ze powyższy kabel wykonany jest bez wymaganej podsypki i obsypki. Na radzie technicznej ustalono, że kabel należy podsypać warstwą 10 cm i obsypać warstwą 30 cm piaskiem kopanym.


Winner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.