Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-26
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233140: Roadway works | 45233221 | 45233228 | 45233290

Technical requirements: Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása - 2.sz.módosítás
Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út – Rákosligeti határút (Újszász utca – Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút – Nógrádverőce utca közötti) felújítása"
Felújításra kerül a XVI. kerület Bökényföldi út 2962 m hosszon, a Rákosligeti út-Cinkotai út kereszteződésében körforgalom létesül és a Cinkotai út 1398 m hosszú szakaszon felújításra kerül.
A Bökényföldi út 0+000 – 0+700 és a 2+806 – 2+910 szelvénye között teljes pályaszerkezettel átépül, a közbenső szakaszon profilmarást követően aszfaltszőnyegezés valósul meg. A csapadékvíz elvezetésére a 0+000-1+070 szelvények között zárt csapadékcsatorna épül. A felújítás kapcsán az érintett szakaszokon kiváltandó közművezetékek: 6 bar nyomású gázvezeték, hírközlő kábelek, 20kV kábelek.
A Cinkotai út teljes hosszában átépül az út komplett pályaszerkezete 7 m szélességben. A csapadékvíz elvezetésére zárt csapadékcsatorna létesül. A felújítás kapcsán az érintett szakaszokon kiváltandó közművezetékek: 20kv és 1kV elektromos vezetékek, hírközlési kábelek és vízvezeték.
Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út - Rákosligeti határút (Újszász utca - Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút - Nógrádverőce utca közötti) felújítása - 2.sz.módosítás
Vállalkozási szerződés keretében "Budapest, XVI. kerület Bökényföldi út – Rákosligeti határút (Újszász utca – Cinkotai út közötti) és Cinkotai út (Rákosligeti határút – Nógrádverőce utca közötti) felújítása"
Felújításra kerül a XVI. kerület Bökényföldi út 2962 m hosszon, a Rákosligeti út–Cinkotai út kereszteződésében körforgalom létesül és a Cinkotai út 1398 m hosszú szakaszon felújításra kerül.
A Bökényföldi út 0+000 – 0+700 és a 2+806 – 2+910 szelvénye között teljes pályaszerkezettel átépül, a közbenső szakaszon profilmarást követően aszfaltszőnyegezés valósul meg. A csapadékvíz elvezetésére a 0+000-1+070 szelvények között zárt csapadékcsatorna épül. A felújítás kapcsán az érintett szakaszokon kiváltandó közművezetékek: 6 bar nyomású gázvezeték, hírközlő kábelek, 20kV kábelek.
A Cinkotai út teljes hosszában átépül az út komplett pályaszerkezete 7 m szélességben. Acsapadékvíz elvezetésére zárt csapadékcsatorna létesül. A felújítás kapcsán az érintett szakaszokon kiváltandó közművezetékek: 20kv és 1kV elektromos vezetékek, hírközlési kábelek és vízvezeték.
„3.1 Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát a téli útüzemeltetési időszak végétől (azaz 15.3.2019 napjától) számított kétszázhuszonhárom (223) napon belül elvégezni.
8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.1. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számlák alapján összesen nettó 1 642 961 153 Ft, azaz nettó egymilliárd-hatszáznegyvenkétmillió-kilencszázhatvanegyezer-százötvenhárom Forint Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).
11.1 Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: „Tartalékkeret”) kötnek ki a teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-ában, vagyis a nettó 82 148 058 Ft, azaz nettó nyolcvankétmillió-száznegyvennyolcezer-ötvennyolc forintban meghatározott összegben. A Tartalékkeret a Vállalkozói díjon felül értendő.”
A Vállalkozó szerződéses feladatát képezte a kivágandó fák vonatkozásában szükséges engedély beszerzése, amelynek érdekében a kérelmet 9.10.2018 napján benyújtotta a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat jegyzője, mint eljáró hatóság részére azonban az engedély kiadására, a Vállalkozónak fel nem róható okból eredően jelentős késedelemmel került sor. A fakivágási engedély kiadásának jelentős késedelmét még a technológiai sorrend megfordításával sem lehetett már orvosolni, így a Vállalkozó kérelme alapján a Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által benyújtott anyagok és ütemterv átvizsgálását követően 33 nap akadályoztatás elfogadását javasolta Megrendelő részére.


Winner: Colas Út Zrt.