Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-07
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.
Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem této ZBV je změna spočívající v nutnosti provedení přeložky metalického kabelu v km 145,780, který přechází dálnici D1 a který je veden do čerpací stanice SHELL. Kabel byl ve své původní poloze při přechodu dálnice uložen ve stávajícím kabelovodu mezi stávajícími SOS hláskami a dle PDPS neměl být stavbou výrazně dotčen (předpokládalo se, že je v dostatečné hloubce) a trasa tohoto kabelovodu bude zachována. Při provádění prací na provizorním rozšíření LJP v inkriminovaném staničení dálnice D1 však došlo k porušení kabelu u výstupu ze stávajícího kabelovodu na levé straně ve směru staničení a také v SDP v místě odvodnění D1. Událost byla oznámena Správci stavby dopisem Zhotovitele zn. D4/89/19/D1-19/VL a následně doplněna dopisem zn. D4/149/19/D1-19/VL. Správce stavby po prostudování problematiky vydal pokyn č. 5 k realizaci nové kabelové trasy metalického kabelu vedeného v chráničce pod celým tělesem dálnice a jeho naspojkování na stávající kabeláž mimo těleso dálnice. Kabelovod byl následně v rámci etap 2b, 3 a 4 přeložen do nové strasy v místě příčného kabelovodu mezi novými SOS hláskami v km 145,783.
Předmětem této ZBV je změna spočívající v nutnosti provedení přeložky metalického kabelu v km 145,780, který přechází dálnici D1 a který je veden do čerpací stanice Shell. Kabel byl ve své původní poloze při přechodu dálnice uložen ve stávajícím kabelovodu mezi stávajícími SOS hláskami a dle PDPS neměl být stavbou výrazně dotčen (předpokládalo se, že je v dostatečné hloubce) a trasa tohoto kabelovodu bude zachována. Při provádění prací na provizorním rozšíření LJP v inkriminovaném staničení dálnice D1 však došlo k porušení kabelu u výstupu ze stávajícího kabelovodu na levé straně ve směru staničení a také v SDP v místě odvodnění D1. Událost byla oznámena Správci stavby dopisem Zhotovitele zn. D4/89/19/D1-19/VL a následně doplněna dopisem zn. D4/149/19/D1-19/VL. Správce stavby po prostudování problematiky vydal pokyn č. 5 k realizaci nové kabelové trasy metalického kabelu vedeného v chráničce pod celým tělesem dálnice a jeho naspojkování na stávající kabeláž mimo těleso dálnice. Kabelovod byl následně v rámci etap 2b, 3 a 4 přeložen do nové strasy v místě příčného kabelovodu mezi novými SOS hláskami v km 145,783.
Předmětem této ZBV je změna spočívající v nutnosti provedení přeložky metalického kabelu v km 145,780, který přechází dálnici D1 a který je veden do čerpací stanice Shell. Kabel byl ve své původní poloze při přechodu dálnice uložen ve stávajícím kabelovodu mezi stávajícími SOS hláskami a dle PDPS neměl být stavbou výrazně dotčen (předpokládalo se, že je v dostatečné hloubce) a trasa tohoto kabelovodu bude zachována. Při provádění prací na provizorním rozšíření LJP v inkriminovaném staničení dálnice D1 však došlo k porušení kabelu u výstupu ze stávajícího kabelovodu na levé straně ve směru staničení a také v SDP v místě odvodnění D1. Událost byla oznámena Správci stavby dopisem Zhotovitele zn. D4/89/19/D1-19/VL a následně doplněna dopisem zn. D4/149/19/D1-19/VL. Více viz stejné jako bod VII.2.1) Popis změn.


Winner: Metrostav Infrastructure, a.s.