Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-16
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221242 | 45221247 | 45234100

Technical requirements: Rückbau des Bestandstunnels (ca. 3 300 m³), Rückbau Stützmauern in Voreinschnitten (ca. 3 900 m³), Aufweitung des Tunnels in bergmännischer Bauweise (3 200 m³), Herstellung.
Neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St. , Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m²), Renaturierung, Koordination aller Baufirmen und Lieferanten vor Ort, auch Leistungen Dritter.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Rückbau des Bestandstunnels (ca. 3 300 m³), Rückbau Stützmauern in Voreinschnitten (ca. 3 900 m³), Aufweitung des Tunnels in bergmännischer Bauweise (3 200 m³), Herstellung.
Neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St. , Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m²), Renaturierung, Koordination aller Baufirmen und Lieferanten vor Ort, auch Leistungen Dritter.
Im Zuge der Vortriebsarbeiten kam es aufgrund der geologischen Verhältnisse zu größeren Setzungen und Verschiebungen. Dabei sind die Warnwerte überschritten worden. Es wurde festgelegt, den Bereich ca. Tunnelmeter 80 – 92 nachzuankern, sodass sich die Horizontalverschiebungen sowie Setzungen reduzieren bzw. nicht mehr auftreten. Jedoch war zu diesem Zeitpunkt der Vortrieb bei ca. Tunnelmeter 96. Vertraglich gibt es keine Anmerkungen, wie weit der AN eine Nachankerung von der Ortsbrust weg mit einzurechnen hat.
Ein Wechsel der ausführenden Firma durch eine erneute Ausschreibung der bereits beauftragten Leistung würde Verzögerungen, Zusatzkosten sowie eine erschwerte Zuordnung der Verantwortlichkeiten und Ansprüche verursachen. Für das Projekt liegt ein forcierter Terminplan vor. Verzögerungen im Bauablauf würden die termingerechte IBN gefährden und hätten weitreichende Auswirkungen auf den Betrieb der DB zur Folge.


Winner: ARGE Tunnel Wittighausen c/o Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG