Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-12-12
Region: DEA22
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Estimated value:  EUR
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Von Bietern erkannte Verstöße der vergebenden Stelle gegen das geltende Vergaberecht hat der Bieter bei der vergebenden Stelle spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen zu rügen. Erklärt die vergebende Stelle, dass sie einer Rüge nicht abhelfen will, hat der Bieter binnen einer Frist von 15 Tagen einen Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Stiftstraße 9, 55116 Mainz zu stellen.
In der ersten Phase - Teilnahmewettbewerb - wird die Eignung der Bieter geprüft. 3-5 geeignete Bieter werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Angebote sollen in einer oder mehreren Runden verhandelt werden. Der Zuschlag auf das Erstangebot bleibt vorbehalten.
Die Ortsgemeinde Müsch (Ahr) im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wurde von der Flutkatastrophe im Ahrtal in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 stark betroffen. Durch die Wassermassen wurden neben zahlreichen Wohnhäusern auch die öffentliche Infrastruktur des Ortes, wie zum Beispiel Straßen, Brücken, Plätze und das Gemeindehaus, stark beschädigt. Nach der Durchführung der Aufräumarbeiten unmittelbar im Anschluss an die Flutnacht ist nunmehr ein zielgerichteter Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur der Ortsgemeinde erforderlich.  Hierfür wurden erste planerische und strukturelle Voraussetzung geschaffen. Allerdings ist festzustellen, dass die Bewältigung der Vielzahl an Einzelmaßnahmen über die Grenzen der Leistungsfähigkeit sowohl der im Wesentlichen ehrenamtlich für die Ortsgemeinde Arbeitenden als auch die der Verwaltung der Verbandsgemeinde Adenau hinausgeht. Das Gesamtprojekt "Wiederaufbau Ortsgemeinde Müsch" (das "Gesamtprojekt") beinhaltet sämtliche Einzelmaßnahmen, die im Rahmen des Wiederaufbaus der Ortsgemeinde Müsch umgesetzt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Projektstrukturierung den Kenntnisstand per 12/2023 darstellt. Sollten im weiteren Projektverlauf weitere Einzelmaßnahmen und / oder Teilprojekte identifiziert werden oder in der Projektstrukturierung berücksichtigte Einzelmaßnahmen und/oder Teilprojekte entfallen, so hat der Auftragnehmer diese Änderungen bei seiner Leistungserbringung zu berücksichtigen.  Für folgende Einzelmaßnahmen und Teilprojekte hat der Auftragnehmer Projektsteuerungsleistungen gem. § 2 AHO-Schriftenreihe Nr.9, 5. Auflage, März 2022 zu erbringen: 1) Teilprojekt Dorfkern - Dorfplatz 2) Teilprojekt Neubau gemeindeeigne Ahrbrücke mit Anbindung an L73 3) Teilprojekt Hangrutsche und Gewässerwiederherstellung 4) Teilprojekt Hochwasserschutzmaßnahmen 5) Teilprojekt Neubau Dorfgemeinschaftshaus 6) Alle übrigen Teilprojekte gem. aktuell gültigen Maßnahmenplan  Auf Grund des zeitlichen Ablaufs des Gesamtprojektes ist davon auszugehen, dass sich Teilprojekte und Einzelmaßnahmen nicht zeitglich in den gleichen Projektstufen befinden werden. Es sind nicht alle Teilleistungen aller Projektstufen und Handlungsbereiche zu erbringen. Als Besondere Leistung hat der Auftragnehmer Leistungen für das Förder- und Finanzmittelmanagements in Anlehnung an die Veröffentlichung "Fördermittelmanagement" der Fachgruppe Infrastruktur um DVP, 1. Auflage, 2022 zu erbringen.
Systematische Herangehensweise an die Projektsteuerungsaufgabe, zur Schaffung einer Projektstruktur, die eine termingerechte, kostengerechte und möglichst zügige Realisierung des Gesamtprojektes zum Ziel hat
Personalkonzept der Unterstützungsleistungen, bezogen auf die Teamstärke und das Spektrum der beruflichen Qualifikation der Teammitglieder Mitglieder


Winner: Ortsgemeinde Müsch
Award value: 52700
Number of bids: 3