Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-21
Buyer: SECOM S.A. – Drobeta-Turnu Severin
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232420 | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2021-01-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: CL 6 – „Extindere statie de epurare ape uzate in Drobeta-Turnu Severin” cu cele doua trepte: biologica si tertiara, pentru un debit orar maximum de 2 405 m
(e) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci cand este necesar;
Se prevede executia unei statii de tratare a apelor uzate, conforma cu directivele europene, asigurând accesul a 131 244 PE la serviciile de tratare a apelor uzate. Durata totală a contractului este de 550 de zile, de la data semnarii contractului, din care: 30 de zile de la data semnarii contractului pentru emiterea ordinului administrativ de incepere de catre supervizor, 60 de zile de la data de Incepere pentru elaborarea proiectului tehnic si a documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor de catre entitatea contractanta, 28 de zile pentru aprobarea proiectului tehnic si a documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor de catre supervizor, 60 de zile pentru obtinerea autorizatiei de construire de catre entitatea contractanta, 372 de zile pentru executie lucrari. Perioada de notificare a defectiunilor este de 36 de luni. Valoarea estimata supusa achizitiei este de: 39 708 085,21 RON fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA). In valoarea estimata, nu sunt incluse sume provizionate/rezerva implementare. Cheltuieli diverse si neprevazute: 1 270 967,84 RON. Modificarea contractului de achizitie sectorial, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 236 din Legea nr. 99/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunii nr. 3/2017 emisa de ANAP, respectiv cap. III – „Modificari nesubstantiale” – adaptari la context practic si modificari nesubstantiale – prag valoric. Clarificari privind documentatia de atribuire.
1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 25;
2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Numarul membrilor personalului de conducere. Ofertantul va prezenta declaratia cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii trei ani.
Numarul membrilor personalului de conducere. Ofertantul va prezenta declaratia cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii trei ani. Pentru îndeplinirea cerinţei se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de catre ofertant cu informaţii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. La solicitarea expresă a entitatii contractante și în aplicarea prevederilor art. 205 din Legea nr. 99/2016, transmisă ca urmare a finalizării procesului de evaluare și întocmirea clasamentului ofertelor admisibile pe baza aplicării criteriului de atribuire, ofertantul (operator economic individual sau membru al asocierii) aflat pe primul loc va demonstra îndeplinirea cerinței privind numărul mediu anual de personal și numărul personalului de conducere prin prezentarea de documente care să probeze toate afirmațiile incluse în DUAE (răspuns). Documentele suport includ: extras din registrul general de evidență a salariaților sau din orice alt sistem de planificare a resurselor (Enterprise Resource Planning) existent la nivel de operator economic.
CL 6 – „Extindere statie de epurare ape uzate in Drobeta-Turnu Severin” cu cele doua trepte: biologica si tertiara, pentru un debit orar maximum de 2 405 m
(e) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci cand este necesar;
Se prevede executia unei statii de tratare a apelor uzate, conforma cu directivele europene, asigurând accesul a 131 244 PE la serviciile de tratare a apelor uzate. Durata totală a contractului este de 550 de zile, din care 60 de zile pentru servicii proiectare, 60 de zile obținere avize și 430 de zile execuție lucrări de construcție. Perioada de notificare a defectiunilor este de 36 de luni. Valoarea estimata supusa achizitiei este de: 39 708 085,21 RON fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA). In valoarea estimata, nu sunt incluse sume provizionate/rezerva implementare. Cheltuieli diverse si neprevazute: 1 270 967,84 RON. Modificarea contractului de achizitie sectorial, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 236 din Legea nr. 99/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunii nr. 3/2017 emisa de ANAP, respectiv cap. III – „Modificari nesubstantiale” – adaptari la context practic si modificari nesubstantiale – prag valoric. Clarificari privind documentatia de atribuire.
1. Numarul de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 25;
2. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
CL 6 – „Extindere statie de epurare ape uzate in Drobeta-Turnu Severin” cu cele doua trepte: biologica si tertiara, pentru un debit orar maximum de 2 405 m
(e) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci cand este necesar;
Se prevede executia unei statii de tratare a apelor uzate, conforma cu directivele europene, asigurând accesul a 131 244 PE la serviciile de tratare a apelor uzate. Durata totală a contractului este de 550 de zile, de la data semnarii contractului, din care: 30 de zile de la data semnarii contractului pentru emiterea ordinului administrativ de incepere de catre supervizor, 60 de zile de la data de Incepere pentru elaborarea proiectului tehnic si a documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor de catre entitatea contractanta, 28 de zile pentru aprobarea proiectului tehnic si a documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor de catre supervizor, 60 de zile pentru obtinerea autorizatiei de construire de catre entitatea contractanta, 372 de zile pentru executie lucrari. Perioada de notificare a defectiunilor este de 36 de luni. Valoarea estimata supusa achizitiei este de: 39 708 085,21 RON fara TVA (fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara TVA). In valoarea estimata, nu sunt incluse sume provizionate/rezerva implementare. Cheltuieli diverse si neprevazute: 1 270 967,84 RON. Modificarea contractului de achizitie sectorial, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 236 din Legea nr. 99/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunii nr. 3/2017 emisa de ANAP, respectiv cap. III – „Modificari nesubstantiale” – adaptari la context practic si modificari nesubstantiale – prag valoric. Clarificari privind documentatia de atribuire.