Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-15
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je modernizace dálnice D1 v úseku Exit 21 Mirošovice – Exit 29 Hvězdonice. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výtluky a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Součástí stavebních prací je i úprava příčných sklonů vozovky, modernizace dálničních mostů, včetně mostu přes údolí řeky Sázava, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů, stavební úpravy protihlukových stěn a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Toto ZBV řeší přechodné dopravní značení pro stavební práce, které probíhaly v „etapě 0“. V rámci této etapy bylo vybudováno 5 provizorních přejezdů SDP (km 21,705 – 21,765, 21548 – 21,668, 24,120 – 24,240, 26,956 – 27,116 a 27,778 – 27,948) včetně kanalizace v SDP u dvou přejezdů před a za mostem SO 02-206. Dále bylo vybudováno provizorní rozšíření v LJP v km 20,760 – 20,790 v místě napojení od sil. I/3. Dále byly provedeny opravy levého a přídatného pruhu v rámci osazeného dopravního opatření. V „etapě 0 – změna“ bylo posunuto čelo v PJP do km 26,540 před čtvrtý provizorní přejezd v km 26,956 - 27,116. První tři provizorní přejezdy již byly vybudovány. V průběhu celkové „etapy 0“ proběhlo frézování schodovitosti CB desek v úseku km 28,0 – 29,1 LJP (primárně v levém jízdním pruhu). Termín pro „etapu 0“ byl stanoven podle rozhodnutí MD č.j.: 550/2018-120-SSU/4 od 15.10.2019 – 30.11.2018. Na základě požadavku Objednatele o zahájení prací, Správce stavby oznámil Zhotoviteli datum zahájení prací na den 6.10.2018. Zhotovitel zahájil dne 15.10.2018 práce na „Etapě 0“ a to v rozsahu možném pro provedení této etapy. Jelikož provedení celé této etapy nebylo dle podmínek Smlouvy možné provést, provedla se pouze nezbytná část této etapy, a to převážně ta, která řešila opravy vozovky před stavbou resp. přes zimní období a tudíž i minimalizaci oprav vozovky v následující stavební sezoně, včetně nezanedbatelného časového nároku. Tímto nedošlo v následující stavební sezoně k časové prodlevě, a mohlo být přistoupeno k provozu 1+1+2 již v brzkých jarních měsících.
Toto ZBV řeší přechodné dopravní značení pro stavební práce, které probíhaly v „etapě 0“. V rámci této etapy bylo vybudováno 5 provizorních přejezdů SDP (km 21,705 – 21,765, 21548 – 21,668, 24,120 – 24,240, 26,956 – 27,116 a 27,778 – 27,948) včetně kanalizace v SDP u dvou přejezdů před a za mostem SO 02-206. Dále bylo vybudováno provizorní rozšíření v LJP v km 20,760 – 20,790 v místě napojení od sil. I/3. Dále byly provedeny opravy levého a přídatného pruhu v rámci osazeného dopravního opatření. V „etapě 0 – změna“ bylo posunuto čelo v PJP do km 26,540 před čtvrtý provizorní přejezd v km 26,956 - 27,116. První tři provizorní přejezdy již byly vybudovány. V průběhu celkové „etapy 0“ proběhlo frézování schodovitosti CB desek v úseku km 28,0 – 29,1 LJP (primárně v levém jízdním pruhu). Termín pro „etapu 0“ byl stanoven podle rozhodnutí MD č.j.: 550/2018-120-SSU/4 od 15.10.2019 – 30.11.2018.


Winner: Eurovia CS, a.s.