Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-14
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233110 | 71320000

Technical requirements: Kat. územie Dežerice, Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Veľké Chlievany, Dvorec, Biskupice, Dolné Naštice, Brezolupy, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce-Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.
OPD 2007- 2013, Prioritná os 5 - Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy), Opatrenie 5.1 -výstavba rýchlostných ciest
Kat. územie Dežerice, Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce, Malé Chlievany, Veľké Chlievany, Dvorec, Biskupice, Dolné Naštice, Brezolupy, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Ruskovce-Pravotice v súlade s nasledovným upresnením: v úseku km 0,000 - 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať,v úseku km 1,200 - 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120,v úseku od km 1,700 (od konca mosta 202-00) po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty,stredisko správy a údržby RC Bánovce nad Bebravou sa nebude realizovať. Súvisiace objekty sa budú realizovať v minimálnom rozsahu v zmysle prílohy 3.4 Technické požiadavky objednávateľa.
Predmetom pokynu sú naviac práce súvisiace so zmenou technológie výstavby vplyvom svahových zosuvov v km 3,300; 3,500 a 4,600 a zmenou technológie realizovania štrkových pilót. Zhotoviteľovi vznikli naviac náklady s nevyhnutným nákupom štrkodrviny fr. 0/125, odvozom prebytočnej vyťaženej a už nepoužiteľnej zeminy na budovanie násypov, s nasadením väčšieho počtu stavebných mechanizmov, kt. vyplynulo zo zmeny technológie výkopu zárezu. Zhotoviteľovi sa znížili náklady o pôvodne uvažované zlepšovanie zemín vápnením, ktoré sa v tomto prípade nerealizovalo.
Pokyn na Zmenu č. 12 predstavuje zvýšenie nákladov vo výške 1 971 275,94 EUR bez DPH a predstavuje navýšenie zmluvnej ceny o 1 543 047,81 EUR bez DPH.
Zmena vyplynula z nepredvídateľných svahových zosuvov, ktoré si vyžiadali nutnosť vybudovať dočasné aj trvalé stabilizačné opatrenia. Realizácia nevyhnutných stabilizačných prác spôsobila spomalenie, až zastavenie výkopových prác podľa pôvodného a schváleného postupu výstavby. Tým však chýbal výkopový materiál pôvodne uvažovaný na budovanie násypových konštrukcií stavebného objektu 101-00. Materiál na výstavbu násypov musel Zhotoviteľ nahradiť nákupom a dovozom štrkodrviny fr. 0/125, aby sa zabezpečila kontinuita postupu prác a dodržala Lehota výstavby.


Winner: Inžinierske stavby, a. s.