Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-15
Buyer: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45113000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu – rozbudowa ul. Jakubowskiego
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu rozbudowę ul. Jakubowskiego wraz z rozbudową pętli autobusowej, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu rozbudowę ul. Jakubowskiego wraz z rozbudową pętli autobusowej, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
1. Wcześniejsze modyfikacje umowy zostały ujęte w aneksach nr 1 do nr 7. Zmiany umowy objęte aneksami nr 1,2,3,5,6,7 nie wymagały publikacji ogłoszenia o modyfikacjach umowy.
2. Zmiana umowy wprowadzona aneksem nr 4 obejmowała zmianę terminu wykonania umowy o 167 dni oraz zmiana umownego wynagrodzenia o maksymalną kwotę 320 608,34 zł brutto (koszty stałe i koszty zmienne) - zgodnie z opublikowanym pod numerem 2022/S 206-586778 ogłoszeniem o modyfikacji.
3. Zmiana umowy wprowadzona aneksem nr 8 obejmowała zmianę umownego wynagrodzenia o kwotę 960 547,90 zł netto co stanowi 1 181 473,92 zł brutto.
W dniu 7.04.2023 r.Wykonawca,złożył do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o przeprowadzenie mediacji,której celem było wypracowanie/znalezienie rozwiązania zagadnienia nadzwyczajnego i nieprzewidzianego wzrostu cen w trakcie realizacji umowy dla Wykonawcy, które w przypadku braku porozumienia mogłoby doprowadzić do powstania sporu o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy.W wyniku prowadzonych mediacji Strony,czyniąc sobie wzajemne ustępstwa,doszły do porozumienia,w zakresie wysokości kwoty wynagrodzenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji inwestycji należnej Wykonawcy.W dniu 19.06.2023 r. w obecności Mediatora Stałego Strony podpisały ugodę,a w dniu 18.09.2023 r. ugoda ta została zatwierdzona postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie.Uzgodniona przez Strony w treści ugody z dnia 19 czerwca 2023 r.kwota zwiększenia zatwierdzonej kwoty kontraktowej należna Wykonawcy z tytułu waloryzacji jest niższa od równowartości 50% wynagrodzenia pierwotnego.


Winner: Berger Bau Polska sp. z o.o.