Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-12
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45210000: Building construction work | 45220000 | 45223300

Technical requirements: «Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében»
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a
Megnevezés alatt a «vagy azzal egyenértékű»-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
«Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében»
Felek tárgyi módosítás alapjául szolgáló szerződést első alkalommal 30.11.2018. napján módosították (1. számú melléklet). A szerződésmódosítás IV. Egyéb rendelkezés fejezete az alábbiakat tartalmazta:
«Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a tárgyi szerződésmódosítás a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
Erre figyelemmel Felek rögzítik, hogy jelen I. számú Módosítás az Irányító hatósághoz, illetve a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályához 2017/12/É/07549-1 számon benyújtott szerződés-módosításra irányuló kérelem engedélyezésének dátumával lép hatályba.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Irányító Hatóság vagy Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztályának engedélyében foglaltak a jelen szerződés-módosításhoz képest további módosításokat tesznek szükségessé, a jelen szerződés-módosítás nem lép hatályba, hanem a Felek a vállalkozási szerződést az engedélyben rögzített feltételeknek megfelelően módosítják. Ebben az esetben a Felek között létrejött szerződés-módosítás az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások nem egy napra esnek, a hatályba lépés napja az utolsó aláírás napja.»
A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Osztálya (továbbiakban: Ellenőrző Szervezet) az 1. számú módosítás vonatkozásában 1.17.2019. napján kiállított szerződésmódosítás utólagos ellenőrzéséről szóló jelentésében (2. számú melléklet) megállapította, hogy az 1. számú módosítás részben jogszerű. Az Ellenőrző Szervezet a II. 1) pontban rögzített indokot nem tartotta a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján jogszerűnek.
Erre figyelemmel az 1. számú módosításban foglalt, hatályba léptető rendelkezés alapján nevezett módosítás nem lép hatályba, a módosítással érintett 14 naptári nappal a teljesítési határidő nem kerül meghosszabbításra.
Az 1. számú módosítás ellenőrzési ideje alatt a szerződés további módosítása vált szükségessé, erre tekintettel Felek a vállalkozási szerződést második alkalommal 20.12.2018. napján módosították (3. számú melléklet).
A 2. számú módosításban foglaltak szerint Felek a teljesítési határidőt 45 naptári nappal meghosszabbították, az 1. számú módosításban foglalt teljesítési határidőket alapul véve, melyről Megrendelő jogszerű minősítéssel rendelkező véleményezést kapott 4.2.2019. napján (4. számú melléklet).
Tekintettel arra, hogy az 1. számú módosítást érintő változások nem léptek hatályba, ezért Felek — a hatályba léptető rendelkezéseket is figyelembe véve — a fentebb hivatkozott 1. és 2. számú szerződésmódosítás teljesítési határidejét összhangba hozva, az jelen módosításban foglaltak szerint adja meg a teljesítési határidőt.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.