Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierte Unternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginnt nachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibt sich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
1. ZBW Ost: Anpassung der Stahlbetonstützen im südlichen Eingangsbereich Vermarktungsfläche, um Durchstanzen zu verhindern,
Im Hauptvertrag des BauAN für den Umbau des Pbf Laim ist die Planung und Ausführung für das ZBW Ost enthalten. Bei der o. g. Leistung handelt es sich um Anpassungen, die sich im Rahmen der detaillierten Ausführungsplanung ergeben haben. Diese Änderungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Leistungen des beauftragten ANs, müssen zeitgleich mit den Leistungen des Hauptvertrags sowie aus einer Hand erfolgen. Die Ergänzungen stellen keine funktionsfähige und in sich schlüssige Auftragseinheit dar. Die beauftragte Firma hat sich darüber hinaus in die Grundlagen des zu planenden Bauwerks vertieft eingearbeitet und ist mit der komplexen und gewerkeübergreifenden Planung und Ausführung weit vorangeschritten. Ein Verzug bei den Arbeiten durch einen zusätzlichen AN wirkt sich direkt auf die anschließenden Leistungen der bereits beauftragten Firma aus, sodass dass ggf. Beschleunigungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um die Fertigstellung in der vorgesehenen Terminschiene zu gewährleisten.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d. h. interessierte Unternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginnt nachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibt sich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Berücksichtigung des Schutzes vor Kaltrauchausbreitung bei den Brandschutzklappen in den Technikräumen.
Berücksichtigung des Schutzes vor Kaltrauchausbreitung bei den Brandschutzklappen in den Technikräumen
Im Vertrag des beauftragten und tätigen AN ist die gesamthafte und gewerkeübergreifende Ausführungsplanung sowie deren Umsetzung enthalten. Bei der oben genannten Leistung handelt es sich um eine vertiefende Ergänzung der weitestgehend fertiggestellten Planung für dieses Gewerk. Die Anpassungen müssen planerisch und baulich zeitgleich mit den Leistungen des Hauptvertrags umgesetzt werden. Zudem ergeben sich Auswirkungen auf andere eng verzahnte Gewerke, sodass die ergänzenden Leistungen und die Hauptvertragsleistungen aus einer Hand erstellt werden müssen. Die geänderte Leistung bildet zudem keine in sich schlüssige und funktionsfähige Vergabeeinheit. Außerdem werden die oben genannten Leistungen im in Betrieb befindlichen Technikbereich des Pbf Laim durchgeführt. Bei einer Trennung der Leistung und Durchführung durch einen anderen AN ist die Gewährleistung und die Verantwortlichkeit für die Aufrechterhaltung des Betriebs nicht mehr eindeutig einem AN zuzuschreiben.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Im Auftrag der bereits tätigen Firma ist die gewerkeübergreifende Bauleistung sowie die dazugehörige Ausführungsplanung enthalten, die Änderungen sind geringfügige Ergänzungen. Eine zusätzliche Firma müsste sich zunächst in die komplexe und gewerkeübergreifend sowie weit fortgeschrittene Ausführungsplanung einarbeiten und unter Einbezug der vorgenannten Änderungen vollständig weiterführen. Das Herauslösen einzelner Sachverhalte ist nicht möglich, da die Planung gesamthaft für die Zugangsbauwerke erfolgen muss. Zudem müsste eine neue Firma sich in die komplexen, zeitkritischen und sperrpausenabhängigen Bauphasen und damit in terminkritische Freigaben der Ausführungsplanung einfügen. Eine Verzögerung durch eine zusätzliche Firma muss vermieden werden, da die fristgerechte, vollständige Umsetzung jeder einzelnen Bauphase zur Sicherung des Bahn- und Fahrgastbetriebs unumgänglich ist.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: „Zwiększenie dostępności komunikacyjnej północnej części Powiatu Miechowskiego do projektowanej drogi ekspresowej S7 w węźle „Książ” poprzez: budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 1217K Książ W
Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w oparciu o założenia PFU, obejmującej budowę drogi powiatowej 1217K na długości ok. 1,850 km i przebudowę drogi powiatowej 1217K na długości ok. 7,733 km.
• opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego wielobranżowego na mapach do celów projektowych (na budowę nowego odc. dr. 1217K i przebudowę dr. 1217K),
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku gdy będzie wymagalna, uzyskanie decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności oraz zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia lub decyzji pozwolenia na budowę, właściwego organu na wykonanie robót budowlanych dla budowy i przebudowy właściwych odcinków dr.1217K, uzyskanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego w przypadku gdy będzie wymagalna oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania inwestycji,
• opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dla całej drogi 1217K wg stanu po zakończeniu inwestycji (dla Zamawiającego – 2 egz. w wer. papierowej oraz wer. elektroniczna – *.dwg lub *.dxf),
• opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji geodezyjnej (projektu podziału działek w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji) w celu nabycia nieruchomości na cele budowy i przebudowy drogi;
Wykonanie robót budowlanych związanych z budową i przebudową drogi 1217K wraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentacje projektową przygotowaną przez Wykonawcę robót.
• zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas wykonywania robót (zatwierdzony projekt oznakowania robót i organizacji ruchu, ustawienie, utrzymanie i likwidacja),
• demontaż oznakowania istniejącego i montaż nowego – wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
• wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, chemoutwardzalnego na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,
• wycinka drzew krzewów kolidujących z inwestycją (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym, ewentualne nasadzenia kompensacyjne),
• zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury (kapliczki, krzyże itp.), nadzór archeologiczny (w razie konieczności),
• stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków geodezyjnych, granicznych na odcinku 0+000 – 1+850 budowanej drogi 1217K,
• przygotowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót (w przypadku gdy będzie wymagalne), w terminie realizacji umowy,


Winner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d. h. interessierte Unternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnach geschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibt sich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Lfd. Nr. 27 - Zum Herstellen der UVR ist gemäß o. g. Vertrages die Verschwenkung der Gleise 814/815 vorgesehen. Im Verschwenkungsbereich befinden sich jedoch zusätzlich zwischengelagerte Schienen und Schwellen. Diese müssen vor der Umverschenkung umgelagert werden. Zudem ist es zur Umverschwenkung der Gleise notwendig, zusätzlich auch die LST Kabel umzulegen und einen Schottervebau herzustellen. Ferner muss zusätzlich zur Herstellung des Block 17 der UVR das Gleis 816 bauzeitlich um sechs Schwellen rückgebaut werden.
Der AN ist mit der Herstellung der UVR und der Verschwenkung der Gleise 814/815 beauftragt. Die o. g. zusätzlichen Arbeiten sind notwendig, um die vertraglich vereinbarte Verschwenkung der Gleise durchzuführen. Die Arbeiten können von keinem weiteren AN durchgeführt werden, da es sich um in sich geschlossenen Anlagen handelt. Würde man die Leistungen getrennt vergeben, ergäben sich erhebliche Haftungsrisiken..


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Lfd. Nr. 12 – Vorbereitung und Durchführung von Crosshole-Sonic-Messungen (Ultraschallmessungen) innerhalb der Schlitzwandlamellen: Einbau von mehreren vertikal verlaufenden Stahlrohren über die gesamte Höhe der Bewehrungskörbe für die anschließende Messung der Betondurchdringung innerhalb der Lamellen sowie die Auswertung der Messergebnisse.
Lfd. Nr. 12 – Vorbereitung und Durchführung von Crosshole-Sonic-Messungen (Ultraschallmessungen) innerhalb der Schlitzwandlamellen: Einbau von mehreren vertikal verlaufenden Stahlrohren über die gesamte Höhe der Bewehrungskörbe für die anschließende Messung der Betondurchdringung innerhalb der Lamellen sowie die Auswertung der Messergebnisse
Um das Risiko von Fehlstellen in den Schlitzwandlamellen zu minimieren, wurden sog. Crosshole-Sonic-Messungen (Ultraschallmessungen) durchgeführt, anhand derer die Betonverteilung nach der Herstellung gemessen werden soll. Notwendig wurde diese Maßnahme durch eine zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht absehbare gestiegene Komplexität der Bewehrung der Schlitzwandlamellen, insbesondere durch die gem. Ausführungsplanung dargestellte Bewehrungskonzentration in den Bereichen der zukünftigen Tunnelanschläge sowie der Bohrungen für Hebungsinjektionen. Es handelt sich bei dieser Leistungsänderung um den Einbau zusätzlicher Stahlrohre in die Bewehrungskörbe der Schlitzwand, anhand derer Ultraschallmessungen im Umgriff der fertig betonierten Schlitzwandlamellen durchgeführt werden können. Eine Änderung des Gesamtcharakters des Auftrages (Errichtung Haltepunkt Marienhof) liegt dadurch nicht vor. Die Geometrie der Station bleibt unverändert.


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke.
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
Die geplanten Wasserhaltungsmaßnahmen am Hp Hbf sehen eine statisch zwingend notwendige Entspannung/Absenkung der Aquifere (=Grundwasserstockwerke) T2 (Tertiär 2, sofern ausbaubar), T4 und T5 vor. Innerhalb der Baugrube muss das anfallende und durch die dichte Baugrube (Schlitzwand) umschlossene Erdreich zudem gelenzt (d.h. leer gepumpt) werden. Die Überwachung der statisch zwingend erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen und damit die aus der Baugrubenstatik erforderlichen Absenkziele erfolgt mithilfe von Pegeln.Um das gewählte Verbaukonzept umzusetzen, ohne das Konzept des gesamten Hp in Frage zustellen, ist die Herstellung der Brunnen/Pegel somit unabdingbar und technisch erforderlich/unumgänglich. Ein Auftragnehmerwechsel wird neben großen baulogistischen und auch terminlichen Zwängen, auch durch die Schnittstelle hinsichtlich Haftung/Gewährleistung verhindert (Brunnen/Pegelherstllung und Brunnen/Pegelbetrieb würde durch 2 verschiedene AN wahrgenommen werden müssen).


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Herstellung und der Einbau der Primärstützen entsprechend der erforderlichen/geänderten statischen und konstruktiven Erfordernisse, einschließlich aller Zubehörteile, Lastverteilungsplatten, Vergussbeton in den Kammern im Bereich der Decken- und Fußauflager,
Für den AG war trotz umfangreicher Voruntersuchungen und sorgfältiger Planung nicht vorhersehbar, dass sich die gemäß Hauptvertrag vorgesehenen Parameter für die Herstellung der Bohrpfähle und Primärstützen im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung in dem vorliegenden Umfang ändern. Notwendig wurden diese Änderungen durch die Einarbeitung diverser neuer, zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht vorliegender Planungsfaktoren, die insbesondere aus der Geotechnik stammen. Im Rahmen der Ausführungsplanung hat sich gezeigt, dass die Boden-Bauwerks-Interaktion im Zusammenhang mit Hebungseffekten in der Baugrube extrem komplex ist. Hieraus ergaben sich deutlich erhöhte statische Beanspruchungen und damit massive Änderungen der Bohrpfähle und Primärstützen. Es handelt sich um eine Leistungsänderung, die aus statischen Gründen im Planungsprozess notwendig wurde. Die fortgeschriebenen, aktuellen und detaillierten Planungsfaktoren mussten bei der Überführung in die Ausführungsplanung b


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45232400 | 45252127

Technical requirements: Dĺžka gravitačnej kanalizácie DN400 - 378,3 m, DN300 - 11054,20 m, DN200 - 7,70 m, 724 ks prípojok, počet šachiet 1046 ks, dĺžka výtlaku 475,90 m, počet čerpacích staníc 2, ČOV 3000 EO
Obmedzenia v riadnom a včasnom plnení si povinností zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo v priebehu realizácie prác, ktoré boli spôsobené prijatými opatreniami Vládou Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.


Winner: Hornex, a.s.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-23
Buyer: „Електроразпределение Юг“ ЕАД
Country: BG
Contract type: Works
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45232220

Technical requirements: Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV „Тракия“ („Евмолпия“) — гр. Пловдив по обособени позиции
Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба
УПИ ІІІ-258.86, кв. 12 по плана на гр. Пловдив с административен адрес ул. „Богомил“ № 95, гр. Пловдив 4000, община Пловдив
Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV „Тракия“ („Евмолпия“) — гр. Пловдив по обособени позиции:
— ОП 1 „Изработка на работен проект по всички части за изграждане на подстанция 110/20 kV „Тракия“ („Евмолпия“), изграждане на 110 kV — SF6 разпределителна уредба, доставка и монтаж на шкафове за управление и разпределителни шкафове, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти“,
— ОП 2 „Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 kV „Тракия“ („Евмолпия“)“,
— ОП 3 „Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба“,
Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба
УПИ ІІІ-258.86, кв. 12 по плана на гр. Пловдив с административен адрес ул. „Богомил“ № 95, гр. Пловдив 4000, община Пловдив
Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV „Тракия“ („Евмолпия“) — гр. Пловдив, по обособени позиции:
— ОП 1 „Изработка на работен проект по всички части за изграждане на подстанция 110/20 kV „Тракия“ („Евмолпия“), изграждане на 110 kV  —  SF6 разпределителна уредба, доставка и монтаж — на шкафове за управление и разпределителни шкафове, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти“,
— ОП 2 „Изграждане на високо и инфраструктурно строителство и строителство на подземни съоръжения, въвеждане в експлоатация на подстанция 110/20 kV „Тракия“ („Евмолпия“)“,
— ОП 3 „Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба“,
Изменението обхваща срока на договора, тъй като изпълнителят има задължения, които трябва да бъдат изпълнение след въвеждане на целия обект в експлоатация, а към момента това събитие не е настъпило.



Winner: „Сименс“ ЕООД