Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-03-01
Buyer: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 39350000 | 39370000 | 41000000 | 41100000 | 41110000
Estimated value: 831000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Erweiterung der Leistung aus dem Vertrag 1/DLII5/HI010 gem. § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GWB um eine Kühlanlage für den Leistungsbestandteil „Abwasserbehandlung".
Beschaffung, Lieferung und Betrieb einer Abwasserkühlung als Leistungserweiterung zu einem bestehenden Vertrag.
1. Puffercontainer 40 ft. inklusive maschineller und elektrotechnischer Ausrüstung (Pumpen, Steuerung) mit Sieb und Wärmetauscher
4. Absorptionskältemaschine (solarthermische Kühlung) einschl. Solarkollektoren, Kühlturm, Verrohrung und Steuerung)
Gem. §132 Abs. 5 i.V.m. §135 Abs. 2 u. 3 GWB können Änderungen eines öffentlichen Auftrag (öA) gem. §132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GWB auch vor Änderung des öA bekannt gemacht werden, wenn der AG der Ansicht ist, dass die Änderung zulässig ist. Die Voraussetzungen gem. §132 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 u. S 2 GWB sind erfüllt.
Die Wasserversorgungsanlage (WVA) muss bestimmte Rahmenbedingungen (davon abgeleitet u.a. Abwassertemperatur max. 32 bis 34
Die Annahmen treffen nicht zu. Aufgrund ungewöhnl. Geologie (Temp. Boden höher als Luft) erwärmt sich das Abwasser auf bis zu 47
Ein Wechsel des AN kann aus techn. Gründen nicht erfolgen. Es müssten Leistungen mit unterschiedl. techn. Merkmalen erworben werden. Dies führt zur Unvereinbarkeit od. unverhältnismäßigen techn. Schwierigkeiten bei Gebrauch u. Instandhaltung (IH). Die WVA funktioniert ausschließl. als ein geschlossenes System. Der AN hat die WVA selbst geplant. Es bestehen z.B. firmeneigene Managementsysteme (MS), die nicht mit anderen Systemen kompatibel sind. Die zusätzl. erforderl. Technik besteht aus mehreren Anlagenteilen, die nur durch den AN eingebaut werden können, da z.B. Abweichungen zu den Leistungsmerkmalen, MS, Protokolldaten, Kommunikationssystem u. Steuerungshardware zu vermeiden sind. Für die Anpassung benötigte Informationen sind Firmengeheimnisse des AN, sodass er nicht zur Offenlegung verpflichtet ist. Die WVA ist Eigentum des AN. Ein Eingriff durch den AG ist nicht mögl. Der AG kann nicht entscheiden, dass ein Dritter die erforderl. Kühlung einbaut. Der Einsatz der Freikühler u. des Kaltwassersatzes erfordert Wasser, das für die WVA verloren geht, sodass vertragl. vereinbarte Leistungen nicht mehr erbracht werden können. Bei einem Wechsels des AN entstehen erhebl. Schwierigkeiten, techn. Probleme beim Gebrauch, der IH o. der Vertragsdurchsetzung (z.B. Mängelhaftung). Das Erbringen der zus. Leistungen durch einen anderen AN führt zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung (u.a. Wartungsbedarfe) u./o. zu komplexen techn. Anpassungen u./o. zu laufenden Überwachungserfordernissen. Die Zuordnung von Leistungsstörungen ist unmögl. Die Leistungserbringung in ihrer Gesamtheit ist gefährdet.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.


Winner: LKK Klimatechnik Handels- und Servicegesellschaft mbH
Award value: 831000