Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-22
Buyer: Adif - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71313000: Environmental engineering consultancy services

Technical requirements: SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN  AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS Y DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS A ADIF Y ADIF -ALTA VELOCIDAD
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN  AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS Y DE LAS OBRAS ENCOMENDADAS A ADIF Y ADIF -ALTA VELOCIDAD
‐ Actualización de las mediciones para aquellas unidades que por necesidades de los trabajos a realizar ha sido necesario actualizar en base a los nuevos plazos establecidos (5 meses).
Esta regularización de mediciones es global para la totalidad de las unidades del contrato vigente, puesto que todas ellas están ligadas a los mismos objetivos en cuanto al mantenimiento de la vigencia de los trabajos así como de una calidad homogénea en la ejecución de los mismos. La ampliación de plazo posibilita abordar con más garantías las labores de supervisión que ya están en marcha, siendo este uno de los principales objetivos del Contrato.
El  pliego del presente contrato fue redactado con anterioridad a la entrada en vigor de la aplicación de los Fondos de Recuperación MRR, que como es sabido pueden afectar a la financiación económica del diseño y ejecución de las infraestructuras ferroviarias que administran ADIF y ADIF‐AV. Como consecuencia de ello, ha sido necesario adaptar la supervisión ambiental de proyectos a los nuevos requisitos, siguiendo en curso dichas supervisiones en la fecha actual prevista para la finalización del presente contrato. Por la naturaleza específica y novedosa de esta labor, es recomendable que finalicen dicho proceso los mismos técnicos que lo iniciaron.
Es decir, han surgido nuevas necesidades en la prestación del servicio que no pudieron ser contempladas en la fase de preparación del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por lo que la necesidad de modificar el contrato vigente se deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento que tuvo lugar la licitación del mismo.
La modificación no altera la naturaleza global del contrato, puesto que solo se añaden nuevos criterios y requisitos en la realización de la supervisión ambiental de proyectos, no existiendo cambio alguno en la habilitación profesional requerida del equipo técnico adscrito, ni es necesaria la contratación de nuevos servicios.
La modificación conlleva un incremento económico de 329.552,82 €, que representa un porcentaje del 13,89 % sobre el importe de adjudicación, claramente por debajo del límite establecido en este artículo que se sitúa en un 50 % de máximo en relación al precio inicial (IVA excluido).
Esta modificación nº1 se ampara en el apartado 6.2. del cuadro de Características y en la cláusula 7.1.3 del Anexo de Condiciones Generales que establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones no previstas. Dicho apartado 7.1.3.b) señala: “b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:1º. Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que en una actuación diligente de ADIF‐AV no hubiera podido prever.2º‐ Que la modificación no altere la naturaleza global del Contrato.3º. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este apartado, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.””


Winner: Prointec, S. A.