Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-18
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci silnice III/3167 Černá Skála ve staničení km 5,514 – 7,653 v délce 2,142 km a silnice III/3169 Potštejn ve staničení 1,432 až předmostí mostu ev.č. 3169-2 v délce 0,985 km. Silnice III/3167 a III/3169 se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Celková délka rekonstruovaných úseků je 3,127 km. Na úseku se nachází most ev. č. 3167-4 a 5 propustků, které budou rekonstruovány. Dále bude provedena obnova a doplnění silničních svodidel, vodorovného a svislého dopravní značení. Bude provedeno zprůtočnění příkopů. Nezpevněná krajnice bude seříznuta a nově dosypána. Na závěr stavby bude provedena oprava objízdné trasy. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/3167 Černá Skála ve staničení km 5,514 – 7,653 v délce 2,142 km a silnice III/3169 Potštejn ve staničení 1,432 až předmostí mostu ev.č. 3169-2 v délce 0,985 km. Silnice III/3167 a III/3169 se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Celková délka rekonstruovaných úseků je 3,127 km. Na úseku se nachází most ev. č. 3167-4 a 5 propustků, které budou rekonstruovány. Dále bude provedena obnova a doplnění silničních svodidel, vodorovného a svislého dopravní značení. Bude provedeno zprůtočnění příkopů. Nezpevněná krajnice bude seříznuta a nově dosypána. Na závěr stavby bude provedena oprava objízdné trasy. Pokládka asfaltových vrstev bude bezespárá.
Na základě zjištěných skutečností během stavebních prací na akci III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn, úseku 2 silnice III/3169 - km 0,000 - 0,985 bylo rozhodnuto o nutnosti navýšení sanací a úpravě dopravního značení.
1) Po odtěžení konstrukce úseku 2 silnice III/3169 v km 0,200 na levé i pravé straně vozovky stavebního staničení byly provedeny statické zatěžovací zkoušky únosnosti zemní pláně. Pravá strana stavebního staničení, která měla být dle diagnostického průzkumu v horším stavu, vykazuje vyhovující hodnotu Edef,2. Oproti tomu levá strana stavebního staničení se jevila dle diagnostického průzkumu jako ta lepší, ale po statických zatěžovacích zkouškách vykázala negativní hodnoty Edef,2, tedy nižší než 45 MPa. Po odkrytí se ukázalo, že v minulosti byl tento okraj vozovky lokálně "nastavován" méně vhodným materiálem v šířce 1,4m. Podobné negativní hodnoty vykazovalo i další měřené místo v intravilánu v km cca 0,710. Tato negativní zjištění nedokázal podchytit ani diagnostický průzkum vozovky za pomocí kopaných sond s rozborem materiálu.
V km 0,010 - 0,535 po levé straně stavebního staničení se navrhuje nové funkční řešení. Celý kraj vozovky v délce 525 metrů a šířce 1,6 metru bude odebrán a nahrazen novou konstrukcí dle návrhu projektanta. Bude položena geotextilie, sanována aktivní zóna ze štěrkodrtí frakce 0-63 v tloušťce 400mm, která bude přesunuta z pravého okraje vozovky, tak jak předpokládala PD, ale na základě vyhovujících statických zkoušek zde není třeba. Dále budou provedeny 2 vrstvy štěrkodrti (frakce 0-63 tl. 200mm a frakce 0-32 tl. 200mm). V km 0,693 - 0,761, kde se nachází další místo, které vykazuje negativní hodnoty Edef,2, bude provedena sanace konstrukce vozovky bez výměny aktivní zóny.
Z výše popsaného je nutné navýšit množství sanačních vrstev ze štěrkodrti a k tomu související práce. Jedná se o vícepráce.


Winner: Mados MT s.r.o.