Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-04-14
Buyer: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Country: FI
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2018-05-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Laitteiden vaatimukset on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3 Vaatimustaulukko_ kattolaitteet.
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä rakennuttaa allianssiperiaatteella Kajaaniin uutta sairaalaa, ns. Kainuun uusi sairaala -hanke. Tämän hankinnan kohteena on sairaalaan hankittavat kattolaitteet. Laitteet ja niiden tarkemmat vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja/tai sen liitteissä (liitteet 1–10).
Toimittaja sitoutuu toimittamaan myös kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut suunnitelmat, piirustukset yms. asiakirjoissa edellytetyssä muodossa. Tarjotun kokonaisuuden edellytetään muodostavan toimivan kokonaisuuden ja sisältävän kaikki tarvittavat ohjelmistot ja osat, vaikka niitä ei olisi erikseen vaatimusluettelossa mainittukaan. Toimittaja vastaa siitä, että toimitettavat laitteet täyttävät Suomessa voimassa olevat turvallisuusmääräykset, lait ja asetukset sekä yleiset että kunnalliset määräykset. Mikäli viranomaisten valvontatoimenpiteet aiheuttavat laitteita, rakenteita tai materiaaleja koskevia muutoksia, nämä muutokset kuuluvat toimittajan vastuulle. Toimittajalla on velvollisuus esittää sitä vaadittaessa, että hankintaan sisältyvä laite täyttää sille asetetut määräykset ja vaatimukset (esim. EU:n antamat määräykset ja vaatimukset). Viranomaisten vaatimien tarkastusten pyytäminen ja kustannus kuuluvat toimittajalle. Hankintarajat on kuvattu tarjouspyynnössä ja/tai liitteissä.
– Lähtötiedot ja tiedot kiinnityksestä (alustavat asennussuunnitelmat, jotka on laadittu yhteistyössä KSL-suunnittelijan kanssa):  heinä–elokuu 2018
– 1. vaihe = elo-syyskuu 2018 toimitus: toimitusjärjestys on lohkon 3 kerroksesta 2 ja siitä eteenpäin kerroksessa lohkon 1 suuntaan, tämän jälkeen kerros 3 alueelta 1 eteenpäin. Asennusjärjestyksessä kolmantena on sitten vuodeosasto kerrokset 5–6–7, jotka menevät omana yksikkönään mahdollisesti joulu-tammikuussa, jolloin tiloissa on vaadittu valmius (alakattorungot). Alakattotyöt alkavat viikolla 35 2. kerroksen alueelta 1, tämä asennuskerta sisältää reunakierrot ja piiskat katosta (kannakkeet) sekä mahdollisesti myös tilan läpäisevät pääkannattajat, asiaa ei olla vielä tarkemmin sovittu. Laippa-asennus voi alkaa tämän jälkeen. Kiskosto, joihin laipat tulevat kiinni, voidaan asentaa aiemmin, mutta siitä sovitaan erikseen toimittajan kanssa.
Aikataulu on alustava. Se tarkennetaan valitun toimittajan kanssa käytävässä neuvottelussa. Toimittajan tulee lisäksi varautua aikataulumuutoksiin.
Vastaanottotarkastusta varten laitteen tulee olla valmiiksi paikalleen asennettu ja sisältää kaikki vastaanottotarkastuksessa tarvittavat osat ja dokumentit.
Toiminnallisen vastaanottotarkastuksen tekee laitetta käyttävä yksikkö yhdessä sairaalan tekniikan kanssa laitteiston asentamisen ja käytönopastuksen jälkeen. Laitteiston takuu alkaa päivänä, jolloin laite on kokonaisuudessaan vastaanottotarkastuksessa kirjallisesti hyväksytty. Myös vaaranvastuu siirtyy tilaajalle tästä ajankohdasta (erikseen vaihe 1 ja vaihe 2) lukien.
Tuotantokäyttö voidaan aloittaa vasta, kun hankinnan tekninen vastaanottotarkastus on tehty hyväksyttävästi. Toimittajan teknisen asiantuntijan tulee olla läsnä tuotantokäyttövaiheessa käytön aloittamisen yhteydessä.