Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände)
A1-1813 / Im Rahmen des Bauvorhabens Umbau Berlin Ostkreuz (VP11) sind zusätzliche Leistungen für die Anpassung der Gleislage Gl. 654 am Bstg. D für die Erfüllung der Anforderungen einer regelkonformen Vorbeifahrt der F-Bahn entsprechend des G2-Profiles notwendig.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände)
A1-1780 / Im Rahmen des Bauvorhabens Umbau Berlin Ostkreuz (VP11) ist im Bahnhof Nöldnerplatz der Rückbau des alten Signals 1160 und die Herstellung der Gründung für das neue Signal 1160 notwendig.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände)
A1-1809 / Bei den Signalen 1140 (Gleis 671, km 2,839) und 1142 (Gleis 672, km 2,825) ist es jeweils erforderlich, das Rammrohr zum Gleis zu verschieben sowie einen Ausleger zu liefern und zu montieren.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände)
A1-1817 / Im Rahmen des Bauvorhabens Umbau Berlin Ostkreuz (VP11) sind zusätzliche Leistungen zur Errichtung der Erdkabeltrasse südlich der Haupstraße (aus PP 4263) notwendig. Diese sind für die Erfüllung des Hauptvertrages zwingend erforderlich.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Neubau eines ca. 900 m langen, zweigleisigen Tunnelbauwerkes mit Anschwenkungen an die Bestandstrecke sowie Verfüllung des bestehenden Tunnels mit baubegleitenden Gewerken
Aus Gründen, die weder der AG noch der AN zu vertreten hat, müssen am Bauwerk 2003 Zusatzanker eingebaut werden. Der Bemessungswasserstand wurde entsprechend während der Ausführung angehoben. Um die Zusatzanker einbauen zu können, ist ein entsprechendes Arbeitsgerüst erforderlich. Die Leistung ist zwingend erforderlich um Stillstände im Bauablauf zu vermeiden. Die zusätzliche Leistung hat keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter des Auftrages.


Winner: Baresel GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände)
A1-1805 / Im Rahmen des Bauvorhabens Umbau Berlin Ostkreuz (VP11) sind zusätzliche Arbeiten an einem Sonder-KK Gr. IV, der Aushub und die Verfüllung von zwei Kopfbaugruben, 2 Kernbohrungen sowie Kabelschutzrohre für Rückleiter notwendig.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Fachlos 1 — Eisenbahnüberführung, Stützwände, Unterfangungen; Erneuerung der vorhandenen Stahlüberbauten durch Spannbetonfertigteile im Verbundrahmen für 12 Gleise und 3 Bahnsteige einschließlich zugehöriger Stützwände und Unterfangungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Schaffung von Baufreiheit in der Baugrube der Stützwand 07 ist ein Stahlrohr mit Durchmesser > 800 zurück zubauen und zu entsorgen. Mit dem Aushub der Baugrube für die Stützwand 07 und des Widerlagers BW 03 NORD wurde ein Stahlrohr vorgefunden. Dessen Rückbau ist keine Hauptvertragsleistung um zusätzlich durchzuführen. Ein dritter AN hätte die Leistungen nicht ausführen können, da räumliche und terminliche Zwänge bestehen. Der AN Porr hat die Leistungen kurzfristig zusätzlich erbracht um drohende Behinderungen abzuwenden und den Bauablaufterminplan mit Inbetriebnahmeterminen gewährleisten zu können.


Winner: Porr Deutschland GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG und DB Energie GmbH, verteten durch DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45315100 | 45317200 | 65310000: Electricity distribution

Technical requirements: 13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld-Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd
Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz und 16,7 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt, Los Süd (Länge ca. 28 km Abzweig Ebensfeld bis Dörfles-Esbach) mit folgenden Hauptleistungen:
13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld-Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz und 16,7 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt, Los Süd (Länge ca. 28 km Abzweig Ebensfeld bis Dörfles-Esbach) mit folgenden Hauptleistungen:
Einrichtung einer Entstörungsbereitschaft nach Inbetriebnahme der Strecke zur Sicherung der Anlagenverfügbarkeit.
Mit Inbetriebnahme der Strecke wurden auch die elektrotechnischen Anlagen in Betrieb genommen. Da die Anlagenbevollmächtigte vor Inbetriebnahme der Strecke nicht in die Anlagen vollumfänglich eingewiesen werden können, ist es erforderlich, dass bei möglichen Ausfällen und Störung an den errichteten Anlagen dem zuständigen DB Netz Mitarbeiter bei Entstörung der Anlagen ein sachkundiger Mitarbeiter beigestellt wird. Die entsprechenden Einweisung in die Anlagen in der Örtlichkeit und der vorhandenen Schnittstellen erfolgt vor Ort.


Winner: Rhomberg Bahntechnik GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Da es sich hier um zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zur Herstellung der Hauptvertragsleistung (hier Kabeltiefbau) handelt, sind dies Zusammenhangsarbeiten. Die Leistungen sind zur Weiterführung aller mit dem Bau in Verbindung stehenden Leistungen erforderlich, die Synergieeffekte aus zu den anderen noch zu erbringenden Leistungen sind vorhanden. Somit können diese Leistungen nur beim AN ARGE Freie Strecke angesiedelt werden. Bei einer getrennten Vergabe wäre eine erneute BE mit zusätzlichen Maschinentransporten und Unterkünften erforderlich. Behinderungen durch einen zusätzlichen Dritten im Baufeld wären zur Erbringung der Gesamtleistung nicht zu vermeiden. Das Gewährleistungsrisiko für die Bestandstraße und die Kabeltiefbauarbeiten in diesem Bereich wäre nicht mehr zuzuordnen. Die Leistungen sind zur Erbringung der vertraglichen Leistungen unbedingt erforderlich.


Winner: Grötz GmbH & Co.KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Neubau eines ca. 900 m langen, zweigleisigen Tunnelbauwerkes mit Anschwenkungen an die Bestandstrecke sowie Verfüllung des bestehenden Tunnels mit baubegleitenden Gewerken.
Aus Gründen, die weder der AG noch der AN zu vertreten hat, müssen am Bauwerk 2003 Zusatzanker eingebaut werden. Der Bemessungswasserstand wurde entsprechend während der Ausführung angehoben. Um die Zusatzanker einbauen zu können, ist ein entsprechendes Arbeitsgerüst erforderlich. Die Leistung ist zwingend erforderlich um Stillstände im Bauablauf zu vermeiden. Die zusätzliche Leistung hat keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter des Auftrages.


Winner: Baresel GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände)
A1-1807 / Für die Verschrottung der AB70-Schlockschränke ist es erforderlich, die Fundamente von den Blockschränken zu demontieren, zu zerkleinern, zu analysieren und den entstehenden Betonbruch zu entsorgen.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
A1-1819 / Im Rahmen des Bauvorhabens Umbau Berlin Ostkreuz (VP11) ist es am Signalausleger bei km 0,870 erforderlich, nachträglich einen Kabelkanalbypass einzubauen.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45220000 | 45221112 | 45223000

Technical requirements: Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom)
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Zusätzliche Leistung, die nicht Bestandteil des Vertrages war, aber auf Grund der freigegebenen AP technisch notwendig.


Winner: Arge Köpenick – Erkner, c/o Wittfeld GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
A1-1829 / Im Rahmen des Bauvorhabens Umbau Berlin Ostkreuz (VP11) ist es erforderlich, ein aufgefundenes, bisher unbekanntes Bauwerk im Baugrund BOSB, Bereich zukünftige STM 3/11/42 zur Herstellung der erforderlich Baufreiheit für die geplanten Bauleistungen freizulegen, abzubrechen und zu entsorgen.
Ein AN-Wechsel verursacht einen Baustop, d.h. erhebliche Terminverzögerungen und Folgekosten. Da die ARGE VP11 bereits mit allen anderen Ausführungsplanungen und mit der Bauausführung beauftragt ist, stellt es sich als wirtschaftlichste Lösung dar, die Leistung bei diesem AN anzuordnen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-29
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Im Bereich von Ötigheim und Rastatt wird der Bau eines ca. 6 km langen Tunnel- und Trogbauwerkes in bergmännischer und offener Bauweise erstellt.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Der Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da dies einen Einstieg in einen komplexen Planungsprozess für eine minimale Teilleistung bedeuten würde. Ein Wechsel des AN wäre aus nachfolgenden Gründen mit erheblichen Schwierigkeiten und Zusatzkosten verbunden: erhebliche Zusatzkosten durch Vergabeverfahren, Einweisung neuer Planer, Koordinierung und Abstimmungen.


Winner: ARGE Tunnel Rastatt – Ed.Züblin AG