Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-10-16
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings
Award criteria: price, cost, quality

Technical requirements: Bei Verstößen gegen Vergabevorschriften kann auf Antrag ein Nachprüfungsverfahren bei der oben genannten Vergabekammer eingeleitet werden. Voraussetzung für die Einlegung eines Nachprüfungsantrags ist das Vorliegen der Anforderungen des § 160 GWB. Danach sind Verstöße gegen Vergabevorschriften, die der Antragsteller im Vergabeverfahren erkannt hat, innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Kenntnis über den Vergaberechtsverstoß gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung zu rügen. Weiterhin dürfen bis zum Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sein.
Planung und Errichtung eines Neubaus für das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung der Universität Potsdam am Campus Golm (ZeLB I)
Bewertet wird die Höhe der angebotenen Gesamtangebotssumme.   Die Gesamtangebotssumme muss in dem Angebotsbatt eingetragen werden.
Bewertet wird die Höhe der summierten Gesamtzuschläge in Prozent für die Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten und Wagnis und Gewinn für Lohn, Stoffkosten, Gerätekosten, sonstige Kosten und Nachunternehmerleistungen gemäß Ziffer 2.4 des Formblattes 221.
Der Bieter hat im Angebotsblatt einzutragen, wie wieviele Wochen er für die Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen benötigt. Dieser Zeitraum ist in einem Rahmenterminplan sowie einer dazugehörigen Erläuterung zu plausibilisieren. In diesem Rahmenterminplan müssen in jedem Fall verbindliche Ausführungszeiträume für die folgenden Leistungen benannt werden:  - Fertigstellung und Übergabe der Ausführungsplanung - Fertigstellung Erdarbeiten - Fertigstellung Rohbau - Geschlossene Gebäudehülle - Grobinstallation (= Verlegung der TGA in Trassen bzw. Medien als Haupt-leitungen ins Gebäude und in die Ebenen)  - Vollständige bauliche Fertigstellung (Endfertigstellung)  Der Bieter hat zu berücksichtigen, dass der vom Bieter anzugebenede Zeitraum vom Beginn der Auftragsausführung bis zur Endfertigstellung maximal 130 Wochen betragen darf. Zudem darf der vom Bieter anzugebene Zeitraum vom Beginn der Auftragsausführung bis zur Übergabe der fertigen Ausführungsplanung maximal 45 Wochen betragen. Werden diese Ausführungszeiträume überschritten, führt dies zum Ausschluss des Angebotes.   Der Bieter hat bei der Erstellung des Rahmenterminplans zudem zu berücksichtigen, dass der Auftraggeber nach Übergabe der Ausführungsplanung einen Zeitraum vom 20 Werktagentagen für die Prüfung der Ausführungsplanung beansprucht (siehe Abs. 6 der BVB).  Es ist ausßerdem zu berücksichtigen, dass die Angaben des Bieters zur Ausführungszeit bzgl. der vorbenannten Leistungen (Angabe der Ausführungszeit in Wochen, Rahmenterminplan und die dazugehörige Erläuterung zur Plausibilisierung) im Auftragsfall vertraglich vereinbart werden (=Vertragstermine).


Winner: Land Brandenburg, vertreten durch den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB)
Number of bids: 2