Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-03-31
Buyer: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45212100 | 45221111 | 45223000 | 45223300

Technical requirements: Vállalkozási keretszerződés keretében Sopron Megyei Jogú Város közlekedési infrastruktúrájának felújítása és fejlesztése
Útfelújítási munkák nettó 1 066 929 134 HUF keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladatok egységára tekintetében kér ajánlatot. Az elvégzendő feladatok listáját, és a beárazandó költségvetést a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti keretösszeget a szerződés időtartama alatt legfeljebb 20 % megemelje.
„Vállalkozási keretszerződés keretében Sopron Megyei Jogú Város közlekedési infrastruktúrájának felújítása és fejlesztése”
Útfelújítási munkák nettó 1 066 929 134 HUF keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladatok egységára tekintetében kér ajánlatot. Az elvégzendő feladatok listáját, és a beárazandó költségvetést a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti keretösszeget a szerződés időtartama alatt legfeljebb 20 %megemelje.
„1.3. Vállalkozó köteles a jelen keretszerződés mellékletét képező egységárak alapulvételével folyamatosan díjkalkulációt végezni az elvégzett munkákról és az keretösszeg felhasználásáról folyamatosan tájékoztatni Megrendelőt. Vállalkozó az átadott jegyzéken (egyedi megrendeléskor) szereplő utcák felújítását és/vagy fejlesztését a Megrendelő által meghatározott fontossági sorrend figyelembe vétele mellett, a keretösszeg kimerítéséig köteles elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 20 %-kal növelt keretösszeg 2/3-adához tartozó munkamennyiséget 2017. évben teljesíti.”.
1.3. Vállalkozó köteles a jelen keretszerződés mellékletét képező egységárak alapulvételével folyamatosan díjkalkulációt végezni az elvégzett munkákról és az keretösszeg felhasználásáról folyamatosan tájékoztatni Megrendelőt. Vállalkozó az átadott jegyzéken (egyedi megrendeléskor) szereplő utcák felújítását és/vagy fejlesztését a Megrendelő által meghatározott fontossági sorrend figyelembe vétele mellett, a keretösszeg kimerítéséig köteles elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a keretösszeg 2/3-ához tartozó munkamennyiséget 2017. évben teljesíti.
A Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján a Kbt. 141. § (2) és (4) bekezdése szerint: Megrendelőnek nem állt módjában az eredetileg tervezett ütemezésben biztosítani a megrendeléseket Vállalkozó részére, mivel a munkák egyidejű megkezdése és kivitelezése jelentősen befolyásolta volna Sopron Város közlekedését, amely megbénította volna a város forgalmát, így nem tudta kiadni a 2017. évben a 20 %-kal növelt keretösszeg 2/3-ádhoz tartozó munkamennyiséget.
Az egyedi megrendelések esetében a konkrét teljesítés alapján megállapított szerződéses ellenérték a teljesítési igazolás kiállítása során kerül véglegesítésre, így a teljesítésre sor került 2017. évben, de a teljesítési igazolás kiállítására már 2018-ban került sor, erre való tekintettel a 2017. évben már nem volt lehetőség már további munkavégzés megrendelésére.


Winner: STRABAG Általános Építő Kft.