Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-30
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Člen 3: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, IČO: 35918641 Miletičova 23 Bratislava 821 09 Slovensko
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Pokynom na zmenu č. 54 sa riešia naviac práce z dôvodu Nepredvídateľných fyzických podmienok - zmena geológie podložia na stavebnom objekte SO 101-00. Na úseku diaľnice v km 41,324až 41,770 sa Zhotoviteľ stretol s pieskovcovými lavicami a kompaktným pieskovcovým masívom. V zmysle STN 73 3050 bola prevážna časť pieskovcov v uvedenom úseku zaradená do triedy ťažiteľnosti 7. Uvedená 7. trieda ťažiteľnosti nebola v DSP pre tento úsek vyčlenená. Naviac prácami na odstránení pieskovca došlo k navýšeniu nákladov na SO 101-00.
Predchádzajúce zmeny: Pokyny na zmenu č. 1 - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 20, 9, 11, 16, 35, 23, 25, 29, 27, 30, 24, 26, 28, 32, 37, 38, Dodatok k zmluve č. 5, Pokyny na zmenu č. 31, 36, 33, 39, 41, 42, 44, Dod. č. 6, Pokyn na Zmenu č. 45, 46, 48, 49, 51, 53, 55,57,43.
Zmena geológie podložia na stavebnom objekte SO 101-00. Na úseku diaľnice v km 41,324až 41,770 sa Zhotoviteľ stretol s pieskovcovými lavicami a kompaktným pieskovcovým masívom. V zmysle STN 73 3050 bola prevážna časť pieskovcov v uvedenom úseku zaradená do triedy ťažiteľnosti 7. Uvedená 7. trieda ťažiteľnosti nebola v DSP pre tento úsek vyčlenená. Naviac prácami na odstránení pieskovca došlo k navýšeniu nákladov na SO 101-00.


Winner: STRABAG s.r.o.