Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-06-30
Buyer: Politechnika Morska w Szczecinie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111100 | 45111200
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty bud. i rozbiórk. III etapu przebud. nabrzeża typu ciężkiego na dz. 28/8 oraz pale posadow. przepompowni na dz. nr 29, przy ul. Dębogórskiej w Sz-nie, w ramach progr. wielolet. Budowa POSRM.
1)	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i rozbiórkowych trzeciego etapu przebudowy nabrzeża typu ciężkiego na działce 28/8 oraz pale posadowienia przepompowni na działce 29, przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie, w zakresie opisanym szczegółowo w załączniku nr 1a do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w załącznikach do niego.
Niniejszy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej także „OPZ”) określa zamówienie obejmujące następujące roboty budowlane:
ul. Dębogórskiej w Szczecinie, w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie.
Zakres prac w niniejszym zamówieniu obejmuje wykonanie robót palowych przy nabrzeżu i pod przepompownię, ścianek szczelnych z zakotwieniami oraz robót żelbetowych wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi, ziemnymi i towarzyszącymi
Głównym elementem przedmiotu zamówienia jest wykonanie robót palowych przy nabrzeżu i pod przepompownię, ścianek szczelnych z zakotwieniami oraz robót żelbetowych wraz z niezbędnymi robotami rozbiórkowymi, ziemnymi i towarzyszącymi, w zakresie opisanym szczegółowo poniżej oraz obrazowo pokazanym na załączniku graficznym (załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia).
Roboty bud. i rozbiórk. III etapu przebud. nabrzeża typu ciężkiego na dz. 28/8 oraz pale posadow. przepompowni na dz. nr 29, przy ul. Dębogórskiej w Sz-nie, w ramach progr. wielolet. Budowa POSRM.
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej lub sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego określone zostały w rozdziale I ust.5 SWZ.
1) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
1)	termin na wykonanie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi (liczone od dnia przekazania placu budowy): min. 150 dni, max. 180 dni - stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawca ma możliwość zaoferowania długości terminu na wykonanie robót z w/w przedziału, za co może otrzymać dodatkowe punkty (jeśli zaproponuje termin krótszy niż 180 dni),
4)	zastrzeżenie związane z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej przez innego wykonawcę działającego na zlecenie Zamawiającego:
Wykonawca nie będzie mógł wykonać płyty nabrzeża bezpośrednio nad projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej przed ułożeniem przez innego wykonawcę rury. W celu sprawnego skoordynowania przez Zamawiającego robót związanych z wylotem, Wykonawca przed podpisaniem umowy poda spodziewany termin zakończenia montażu ścianki szczelnej w jego rejonie, a także najpóźniejszy termin, w którym front robót w tym rejonie musi mu zostać zwrotnie przekazany celem wykonania prac żelbetowych ponad rurą kanalizacyjną. Terminy te muszą być oddalone od siebie o co najmniej 20 dni.
Jeśli Wykonawca nie poda tych terminów przed podpisaniem umowy, wówczas Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaakceptował samodzielne uzupełnienie wzoru umowy o ten zakres informacji przez Zamawiającego w sposób następujący: zakończenie montażu ścianki szczelnej w rejonie wylotu kanalizacji deszczowej będzie miało miejsce w terminie 100 dni od dnia przekazania placu budowy, a zwrotne przekazanie frontu robót w tym rejonie dla Wykonawcy nastąpi w terminie 120 dni od dnia przekazania placu budowy (inny wykonawca będzie miał 20 dni na wykonanie wylotu).
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835),


Winner: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HYDROTECHNICZNYCH RUSIECKI -ADAM RUSIECKI Sp. z o.o.
Number of bids: 4