Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-04-04
Buyer: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ
Country: GR
Region: EL632
CPV classification: 45112710 | 45211360 | 45231300 | 45233120: Road construction works | 45316110
Estimated value:  EUR
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Η παρούσα τεχνική μελέτη με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας — Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και διαδρομή 3 (δίκτυο ποδηλατοδρόμων)» αφορά στην ανάπλαση - ανάπτυξη της περιγραφόμενης περιοχής του ιστορικού κέντρου, εμβαδού περίπου 95.000 m2 και περιλαμβάνει: ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα, ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών κυκλοφορίας οχημάτων με ασφαλτικό τάπητα και λωρίδα ποδηλάτου, ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών τοπικής κυκλοφορίας οχημάτων με κυβόλιθους, ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας πεζών με κυβόλιθους, ανακατασκευή οδών κυκλοφορίας πεζών με λωρίδα ποδηλάτου, και αναπλάσεις σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους.
Αρ.4.3 Διακήρυξης: Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Συνοπτικά, οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν, αφορούν σε: — ανακατασκευή οδών, πεζοδρομίων, πλατειών με χρήση ψυχρών υλικών (ψυχροί τσιμεντοκυβόλιθοι - ψυχρή άσφαλτος κ.λπ.), — δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με επίστρωση ψυχρών υλικών, — κατασκευή διπλής λωρίδας ποδηλατοδρόμου, με δάπεδο από έγχρωμη ασφαλτική στρώση χρώματος κόκκινου - κεραμιδί, με φωτοκαταλυτικό επίστρωμα, — διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων Α.με.Α. στην περιοχή ανάπλασης, με τη διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης, κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης σε υφιστάμενους σηματοδότες, — αντικατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδες ονοματοθεσίας, αριθμοθεσίας, προστασία αξονοδιασταυρώσεων, — αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, ζαρντινιέρες, κάδοι απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες, σταχτοδοχεία κ.λπ.), — εμπλουτισμό της φύτευσης και εργασίες άρδευσης, με επιλογή κατάλληλων δέντρων προσαρμοσμένων στις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες της περιοχής, — διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, — οδοφωτισμό και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, με τοποθέτηση νέου ενιαίου αστικού φωτισμού με συνδυασμό επίστυλων φωτιστικών και επίτοιχων (στους στενούς δρόμους) με λαμπτήρες LED, — εργασίες καθαίρεσης απαλλοτριωμένων κτισμάτων της Αρχαιολογίας, στις οδούς Υψηλάντου και Καραϊσκάκη, — εργασίες υδραυλικών έργων στο έργο ανάπλασης, — εργασίες αποκατάστασης βλαβών, που μπορεί να προκληθούν στο δίκτυο ύδρευσης (παλαιό ή νέο) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης, — εργασίες αποκατάστασης βλαβών, που αναμένεται να προκληθούν στους υφιστάμενους παλαιούς αγωγούς του δικτύου αποχέτευσης (θολωτοί αγωγοί), στα φρεάτια και τις εξωτερικές διακλαδώσεις (ιδιωτικές παροχές αποχέτευσης) των ακινήτων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης. Οικοδομικά έργα: 3 399 784,44 EUR Έργα οδοποιίας: 1 322 272,88 EUR Οδοφωτισμός και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες: 2 020 016,41 EUR Υδραυλικά έργα: 339 799,17 EUR Έργα πρασίνου: 290 722,37 EUR Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σς): 7 372 595,27 EUR Γ.Ε. και Ο.Ε. 18 %: 1 327 067,15 EUR Συνολική δαπάνη έργου (ΣΣ): 8 699 662,42 EUR Απρόβλεπτες δαπάνες 9 %: 782 969,62 EUR Σύνολο δαπάνης Σ1: 9 482 632,04 EUR Πρόβλεψη αναθεώρησης: 52 851,84 EUR Σύνολο δαπάνης Σ2: 9 535 483,87 EUR Φ.Π.Α. 24 %: 2 288 516,13 EUR Συνολική δαπάνη εργασιών: 11 824 000,00 EUR. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Αρχικής Σύμβασης του έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 για την τακτοποίηση ποσοτήτων, καθώς και για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης, είναι δε ποσού 7.749.776,82€ (πλέον αναθεώρησης & Φ.Π.Α) και δεν παρουσιάζει καμία υπέρβαση στην δαπάνη εργασιών. Επισημαίνεται ότι ο 2ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 1.062.437,20€, λόγω της εκτιμωμένης δαπάνης αναθεώρησης και του αναλογούντα ΦΠΑ.
Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας του έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την 1η τροποποίηση σύμβασης και δεν παρουσιάζει ουδεμία ποσοτική και οικονομική μεταβολή.
Η 2η Τροποποίηση Σύμβασης (2η ΣΣΕ), συντάχθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, είναι ποσού 1.619.076,96€ (πλέον ΦΠΑ και Αναθεώρησης) και παρουσιάζει υπέρβαση σε σχέση με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης σε ποσοστό 20,89%,
Η 2η Τροποποίηση Σύμβασης περιλαμβάνει το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), το οποίο συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 και περιλαμβάνει εννέα (9) νέες εργασίες. οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη μελέτη και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Ο 2ος Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης της 1ης τροποποίησης σύμβασης ήσσονος σημασίας (1η ΣΣΕ) και της 2ης Τροποποίησης σύμβασης (2η ΣΣΕ), είναι συνολικού ποσού 9.563.326,96€ (πλέον αναθεώρησης & Φ.Π.Α) και παρουσιάζει συνολική υπέρβαση κατά 1.619.076,96€ σε σχέση με τις εργασίες της αρχικής σύμβασης, ήτοι 20,38%.


Winner: Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.- Σ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Award value: 2193655.43