Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-09-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: — 1 Trogbauwerk mit 1 Eisenbahnüberführung und 1 Straßenüberführung, li. Weite Überführungen 12,69 m (Stahlbetonrahmen);
— 3 Straßenüberführungen mit einer li. Weite bis 17,74 m (Spannbeton-Überbauten), Flach-/Tiefgründung;
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. EUR Projektvolumen / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. EUR erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege – Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB – internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— 1 Trogbauwerk mit 1 Eisenbahnüberführung und 1 Straßenüberführung, li. Weite Überführungen 12,69 m (Stahlbetonrahmen);
— 3 Straßenüberführungen mit einer li. Weite bis 17,74 m (Spannbeton-Überbauten), Flach-/Tiefgründung;
Auf Wunsch des Baulastträgers werden beidseitigen Randstreifen hergestellt, da dies einen Vorteil bei späteren Sanierungen der Fahrbahndecke darstellt. Gemäß den gültigen Vorschriften der ZTV-ING Teil 7 Abs. 3.4.1 ist bei der Herstellung der Gussasphaltschichten in der Schutz- sowie Deckschicht ein Randstreifen als Entwässerungsrinne vorzusehen. Dies passiert in separaten Arbeitsgängen. Zusätzlich wird in der Deckschicht eine Fuge geschnitten und verfällt. Die Ausbildung einer Gussasphaltrinne sowie der damit einhergehenden Fugen sind im Leistungsverzeichnis des Bauvertrages für das Bauwerk SÜB56 nicht enthalten und stellen somit eine neue vergütungspflichtige Leistung dar. Der Baulaststräger hat, in Anbetracht der später vorgesehenen Sanierung der Fahrbahn, nachträglich zusätzliche Auflagen aufgestellt. Die zusätzliche Leistung ist zur Erfüllung der vertraglich geschuldeten Leistung erforderlich. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert.


Winner: Vergabekammer des Bundes