Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-31
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45211360 | 45231400 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: - közműkiváltás, térépítészet, tájépítészet, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban illetve a tervezési diszpozícióban kerül kifejtésre.
- közműkiváltás, térépítészet, tájépítészet, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban illetve a tervezési diszpozícióban kerül kifejtésre.
„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát (ideértve az Alapfeladatokat és adott esetben az Opciós feladatokat is) a Szerződés hatályba lépésétől számított ötszáznegyven (540) naptári napon belül elvégezni.
Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti 2.3.1. pontja szerinti tervezési feladatokat az alábbi ütemezésben köteles ellátni:
- Módosított kiviteli szakági tervek bemutatása és tulajdonosi elfogadása: a Szerződés hatályba lépésétől számított hatvan (60) nap.
- Jóváhagyások és hozzájárulások megszerzése, engedélyek módosítása / megszerzése, jóváhagyott közműgenplan és TKÜ leszállítása: a Szerződés hatályba lépésétől számított egyszáznyolcvan (180) nap.
A teljesítés során a Megrendelő az alábbi feladatok tekintetében kötbérterhes határidőt ír elő, az alábbi részfeladatok műszaki átadás-átvételének megkezdése legkésőbb 2021. november 30. :
- Blaha Lujza tér Közmű építése; Rákóczi út - Erzsébet krt. - József krt. csomópont burkolatcseréje, a gyalogos aluljáró födémének külső szigetelésével;
A központi növénykazetták körüli kiskockakő (Profir) burkolat részfeladat elkészítése és műszaki átadás-átvételének megkezdése legkésőbb 2022. május 31.”
2.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:
A Szerződés 3.1. pontja értelmében a központi növénykazetták körüli kiskockakő (Porfir) burkolat részfeladat műszaki átadás-átvételének megkezdése vonatkozásában 2021. november 30-i határidő került előírásra.
A Projekt során kifejezett célként került meghatározásra a téren minél több faegyed elhelyezése. Ezeket a fákat faveremrács veszi körbe, amihez csatlakozik a porfir kiskockakő burkolat. A kiskockakő burkolat megépítésére az e-UT 06.03.41 alapján kerül sor. A BKM BUDAPESTI KÖZMŰVEK Nonprofit Zrt. Főkert Divízió, mint Üzemeltető a Szerződés megkötését követően, az érintett területek bontási munkálatainak elvégzése után 2021. november 29. napján a BKK felé intézett hivatalos levelében mesterséges váztalaj kialakítását írta elő a Blaha Lujza téren a faültetésekhez kapcsolódóan, így a porfir kiskockakő burkolattal ellátott területen is, ahol 27 db tervezett fahely van.
Vállalkozó 2021.november 29. napján Akadályközléssel élt, melyben előadta, hogy a mesterséges váztalaj kialakításának műszakileg meg kell előznie a burkolatlerakási munkákat, így az Üzemeltető által tett műszaki előírás megakadályozza az érintett területen a kiskockakő burkolat lerakásának a Szerződésben rögzített eredeti határidőre történő befejezését.


Winner: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság