Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-23
Buyer: Gaz-System S.A.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34114000: Special-purpose vehicles

Technical requirements: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Mobilnego Centrum Łączności (dalej: „MCŁ”), rozumianego jako pojazdu specjalnego w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (według klasyfikacji Instytutu Transportu Samochodowego – samochód specjalny „Inny”), wyposażony w środki łączności i inne wyposażenie techniczne.
2.1. Etap I – Sporządzenie według założeń wskazanych w Załączniku nr 7 do Wzoru umowy Projektu funkcjonalno-technicznego MCŁ (dalej: PF-T lub Projekt) i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do PF–T,
3. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega, że wykonanie przez Wykonawcę Etapu II, uzależnione jest od wyłącznej decyzji Zamawiającego.
Wyjaśnienia do ust. II 2.7 (Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów).
Etap II – w terminie 240 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia Projektu funkcjonalno-technicznego.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Mobilnego Centrum Łączności (dalej: „MCŁ”),rozumianego jako pojazdu specjalnego w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym (według klasyfikacji Instytutu Transportu Samochodowego – samochód specjalny „Inny”), wyposażony w środki łączności i inne wyposażenie techniczne.
2.1. Etap I – Sporządzenie według założeń wskazanych w Załączniku nr 7 do Wzoru umowy Projektu funkcjonalno-technicznego MCŁ (dalej: PF-T lub Projekt) i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do PF–T,
3. Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega, że wykonanie przez Wykonawcę Etapu II, uzależnione jest od wyłącznej decyzji Zamawiającego.
Zmianę uległ termin realizacji zamówienia, który jest efektem opóźnieniem dostaw podzespołów, które wynikają z globalnej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i powstałych następstw takich jak załamanie łańcucha dostaw podzespołów, brakami w ludzkiej sile roboczej i opóźnieniami w logistyce. Planowany termin odbiorów planowany był na 14 lipca 2021 r., natomiast z uwagi na powyższe okoliczności, został przesunięty na 17 sierpnia 2021 r.
(A) Strony zawarły w dniu 17 września 2020 r. Umowę nr 1000036754 (dalej: „Umowa”) na dostawę i wdrożenie Mobilnego Centrum Łączności (dalej: „MCŁ”).
(B) Zważywszy na fakt, iż Wykonawca w dniu 6 lipca 2021 r. zgłosił Zamawiającemu problem z opóźnieniem dostaw podzespołów, które wynikają z globalnej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i powstałych następstw takich jak załamanie łańcucha dostaw podzespołów, brakami w ludzkiej sile roboczej i opóźnieniami w logistyce. Strony działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
(C) Zważywszy na fakt, iż problem z dostarczeniem podzespołów uniemożliwia pełne wykonanie testów systemu łączności radiowej stanowi istotny element ograniczający możliwość odbioru przedmiotu umowy w terminie do 14 lipca 2021 r.


Winner: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.