Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 366: Einbau des KS 9790-3 anstatt als Topfschacht als Segmentschacht. Damit verbundene zus. Leistungen:
Mangels Vorleistungen/ Baufreiheit durch eine andere Baumaßnahme konnte der Schacht nicht wie geplant eingebaut werden. Infolge dessen wird die Art der Ausführung geändert und der Schacht als Segmentschacht hergestellt. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Hierbei wird ledeglich die Bautechnologie den örtlichen Gegebenheiten angepasst.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Laut AU sollte eine Bestandsquerung unter der S-Bahn angeschlossen werden. Während der Sperrpause wurde festgestellt, dass diese Querung nicht vorhanden ist. Daher musste die Querung unter der F-Bahn Strecke 6081 km 1,424 mit 2x DN 110 unter der S-Bahn-Strecke 6002 km 10,424 verlängert werden. Bereits vorhandene Spezialgeräte und spezielles Fachwissen werden für die zusätzlichen Leistungen benötigt. Die entsprechenden Geräte und Materialen waren bereits vor Ort. Eine Neuvergabe hätte auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen zur Absage der vorgesehenen Betren geführt und die Beantragung neuer Betren würde zu einer massiven Verlängerung des Leistungsablaufs sowie zu erheblichen Störungen im Fahrplan führen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur regelkonformen Herstellung und hinsichtlich der Sicherstellung der Funktionalität im Endzustand musste die Anbindung des KS 9965-1 an die durchgehende Hauptkabeltrasse vorgenommen werden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Darüber hinaus würde die Beauftragung eines zweiten ANs zu Verlusten der Synergieeffekte durch einheitliche Leistungsdurchführung und Leistungsbetreuung führen. Auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen wäre die IBN gefährdet und das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aus der übergebenen PT 1-Planung ergibt sich, dass ein zusätzlicher Prellbock auf der Strecke 6081 im Gleis 2 im rechten Strang der Weiche 12 einzubauen ist. Dieser Prellbock ist für die Umsetzung des Bz. 2.3f erforderlich. Eine Konsistenz für die Gewährleistung dieser Leistung ist bei Beauftragung eines zweiten ANs nicht mehr vorhanden. Darüber hinaus gehen durch die Beauftragung eines zweiten ANs Synergieeffekte durch einheitliche Leistungsdurchführung und Leistungsbetreuung verloren. Eine Neuvergabe hätte auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen zur Absage der vorgesehenen Betren geführt und die Beantragung neuer Betren würde zu einer massiven Verlängerung des Leistungsablaufs sowie zu erheblichen Störungen im Fahrplan führen. Zudem wäre die damit in Zusammenhang stehenden IBN des Bz 2.3f gefährdet gewesen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund von hindernden Umständen (Kabeltrassen und Baugrund) konnten bislang nicht alle Gründungen der LSW B4_2 erfolgen. Im Zuge der Baufeldfreimachung für den Kopfbalken der Stützwand Nr. 2 konnte kurzfristig Baufreiheit für einige ausstehenden Pfosten geschaffen werden. Für die kurzfristige Umsetzung der Gründungen in den Sperrpausen waren zusätzliche Leistungen bzw. erhöhter Aufwand notwendig. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Die Herstellung der LSW B4_2 ist Bestandteil des Bausolls.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 385: Baubegleitende Erschütterungsmessung während der Abbruch- und Verbauarbeiten (Rammen) an den Ingenieurbauwerken.
Im Zuge der Baumaßnahme kam es bereits zu Schäden an Bestandsgebäuden aufgrund der Vibrationen, welche mit dem Rammen der Spundwände etc. einhergehen. Folglich sollen zur Schadensabwehr/Dokumentation bei erschütterungsintensiven Arbeiten (hier Abbruch- und Straßenverbauarbeiten) an der Liebenstraße 26 und 28 baubgeleitend Erschütterungsmesseinrichtungen installiert werden. Bereits vorhandene Spezialgeräte/spezielles Fachwissen werden/wird auch für die zusätzlichen Leistungen benötigt. Darüber hinaus führen Konzeptionelle Zwänge zu einem erhöhten Maß an logistischer Kooperation, wodurch unzählige Schnittstellen verursacht werden. Eine Neuvergabe hätte auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen zur Absage der vorgesehenen Betren geführt und die Beantragung neuer Betren würde zu einer massiven Verlängerung des Leistungsablaufs sowie zu erheblichen Störungen im Fahrplan führen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 386: Freilegung und Reinigung der Bestandstrogtrasse km 7,6 bis 8,22 Strecke 6081 für die Kabellegung Bz. 2.4 ESTW BKAR
Für die Kabellegung für den Bauzustand 2.4 ESTW BKAR 3. ÄM wurde von der Bauüberwachung LST gefordert, dass die stark verschütteten und verschmutzten Bestandströge km 7,6 bis 8,22 Strecke 6081 freigelegt und gereinigt werden. Ohne die Reinigung und Freilegung wäre eine Nutzung nicht möglich gewesen. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen wäre die IBN des Bz 2.4 gefährdet und das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für die Erstellung der AP der LSW K6.1 musste eine Trassierungsaufnahme der Strecke 6084 vom km 0,5 bis ca. km 0,8 durchgeführt werden. Erfordernis einer engen logistischen Kooperation. Darüber hinaus waren die benötigten Geräte sowie die erforderliche Ortskenntnis bereits vorhanden bzw. vor Ort. Die Erstellung der LSW K6.1 wäre gefährdet und die damit in Zusammenhang stehende Betra müsste abgesagt werden. Die Beantragung einer neuen Betra das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 387: Grünschnitt und Freilegung der Bestandstrogtrasse km 10,7 bis 11,3 Strecke 6081 für die Kabellegung Bz. 2.5a ESTW BKAX
Um die Kabellegung für den Bauzustand 2.5a ESTW BKAX ausführen zu können musste ein Grünschnitt und die Freilegung an der Bestandstrogtrasse km 10,7 bis 11,3 auf der Strecke 6081 erfolgen. Eine Konsistenz für die Gewährleistung dieser Leistung ist bei Beauftragung eines zweiten ANs nicht mehr vorhanden. Auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen wäre die IBN des bz 2.5 gefährdet und das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
AvL 111_AvL 113_iTWO 020: Herstellung Prellleiter am Kreuzungsbauwerk VBK. Herstellung Prellleiter am Kreuzungsbauwerk 6085/ 6082.
Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Eine Konsistenz für die Gewährleistung dieser Leistung ist bei Beauftragung eines zweiten ANs nicht mehr vorhanden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass die Kabelverlegearbeiten nicht in der vorgesehenen Zeit erfolgen könnten und sich die darauf folgenden Leistungen erheblich verschieben würden. Es würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: Errichtung und Herstellung der Baustelleneinrichtung, Staubschutz wände, Gerüste für Personentunnel, Bauzäune.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zusätzliche Sicherungs- und Staubschutzmaßnahmen zur Abgrenzung der Baustelle ggü. öffentl. Bereich Das Einrichten und Vorhalten der Baustelle inkl. Sicherungsmaßnahmen ist HLV Bestandteil des AN und somit notwendig um das Leistungssoll zu erfüllen. Ein Wechsel des AN führt zu Anpassungen des Leistungssolls, Bauverzögerungen bei Neuvergabe und damit zu terminlichen Verzögerungen der Folgegewerke, die zu einer Verschiebung des Übergabe- und Eröffnungstermins.


Winner: Becker + Armbrust GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund von Störungen im Bauablauf war eine Anpassungen des Bauentwurfs notwendig, um eine zeiteffizientere Bautechnologie zu wählen. Es bleibt bei der Herstellung von Flügelwänden für das Krbw Vbk. Die Art der Ausführung (Spundbohlen) ist an anderer Stelle vertraglich bereits vereinbart und verändert somit nicht den Gesamtcharakter des Auftrages.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-06-04
Buyer: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34100000 | 34114000: Special-purpose vehicles | 34144000: Special-purpose motor vehicles | 34144500: Firefighting vehicles
Submission deadline: 2019-06-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów do kanalizacji (do przewozu nieczystości płynnych, czyszczenia kanalizacji wraz z kamerą do inspekcji oraz specjalistycznego) na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 fabrycznie nowych specjalistycznych samochodów realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna”.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://pgk.muszyna.pl/
Wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum dwie dostawy, których przedmiotem było dostarczenie pojazdu o parametrach analogicznych do przedmiotu niniejszego postępowania: w szczególności pojazdu z napędem 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej max. 2 800 kg, automatycznej skrzyni biegów, silniku min. 130 KM i wersji EURO 6 klasa II.
Wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 dostawy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (wykonane w ramach jednej lub kilku umów), których przedmiotem zamówienia było dostarczenie kompletnych samochodów wraz z systemem do teleinspekcji kanałów sanitarnych, a w szczególności: elektrycznego pantografu trapezowego z oświetleniem, sterowaniem obsługującym robota elektrycznego, złączem wózka przegubowego (ruchomego w dwóch płaszczyznach) i oprogramowaniem zgodnym z opisem.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.6.2019 r., o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Muszynie, ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna, POLSKA, w pokoju nr15.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.6.2019 r., o godzinie 10:00, w siedzibie Zamawiającego, tj. Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie, ul. Piłsudskiego 128, 33-370 Muszyna, POLSKA, w pokoju nr 15.
https://bip.malopolska.pl/pgkmuszyna,a,1595064,dostawa-trzech-fabrycznie-nowych-samochodow-do-kanalizacji-do-przewozu-nieczystosci-plynnych-czyszcz.html
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-06-04
Buyer: "Koleje Mazowieckie-KM" Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09300000 | 65310000: Electricity distribution
Submission deadline: 2019-06-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa elektrycznej energii trakcyjnej i świadczenie usług dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznej energii trakcyjnej i świadczenie usług dystrybucji elektrycznej energii trakcyjnej w ramach umowy kompleksowej dla potrzeb prowadzenia działalności przewozowej trakcją elektryczną przez Spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-06-04
Buyer: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30200000 | 30213200 | 64200000 | 64210000 | 72263000: Software implementation services
Submission deadline: 2019-06-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.A.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami i licencji wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz usług transmisji danych na rzecz Poczty Polskiej S.A.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-06-04
Buyer: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144500: Firefighting vehicles
Submission deadline: 2019-06-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Leasing operacyjny pojazdu specjalnego o DMC do 18 ton ciśnieniowo-ssącego z odzyskiem wody do czyszczenia sieci kanalizacyjnej z możliwością wykupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na podstawie umowy leasingu operacyjnego na okres 60 miesięcy z możliwością wykupu fabrycznie nowego pojazdu o DMC do 18 t o zabudowie ssąco-ciśnieniowej z odzyskiem wody na podwoziu samochodu ciężarowego do czyszczenia kanałów sanitarnych.