Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-07-02
Buyer: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Competitive dialogue
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45246400 | 45247230 | 45248000: Construction work for hydraulic structures

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
In 2013 is de eerste fase van het project Ruimte voor de Rivier IJssel Delta in aanbesteding gebracht en in september 2014 is de realisatie van die eerste fase opgedragen aan Isala Delta. Isala Delta is een combinatie van Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Deze eerst fase betreft de realisatie van een zomerbedverdieping, remmingwerken, diverse uiterwaardvergravingen, een inlaatwerk, een brug, dijken, een vaargeul, de Reevedam met een dubbele keersluis en natuurontwikkeling. Ten tijde van de aanbesteding van de eerste fase van het project stond de bestuurlijke besluitvorming en daaropvolgende aanbestedingsprocedure en realisatie van de tweede fase gepland voor ná 2021. De tweede fase betreft het versterken van de Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N307 ter vervanging van de Roggebotbrug, het amoveren van de Roggebotsluis, aanpassing van de Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van Kampen.
In de loop van 2015 is er tussen de betrokken overheidspartijen de Staat (het ministerie van Infrastructuur en Milieu), de provincie Overijssel, de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Kampen onverwacht besloten de realisatie van de tweede fase te versnellen, en wel zodanig dat deze uiterlijk in 2022 gereed zal dienen te zijn. De realisatie van de verschillende onderdelen van de tweede fase zullen door verschillende van de hiervoor genoemde overheidspartijen worden aanbesteed en in hun opdracht worden gerealiseerd. Het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk wordt gerealiseerd onder opdrachtgeverschap van de Staat (Rijkswaterstaat). Deze versnelling was onvoorzien ten tijde van de aanbestedingsprocedure en opdrachtverlening van de eerste fase. Als gevolg daarvan was het noodzakelijk om de realisatie van onderdelen van de tweede fase die in opdracht van Rijkswaterstaat zullen dienen te worden gerealiseerd te integreren in de reeds gegunde opdracht voor de eerste fase, omdat er thans veel eerder dan als de tweede fase nog niet zou zijn gerealiseerd (namelijk al in 2022) een aanzienlijk grotere hoeveelheid water via de hoogwatergeul (waarvan de realisatie onderdeel uitmaakt van de eerste fase) moet worden afgevoerd dan voorheen (namelijk 730 m3/seconde in plaats van 450 m3/seconde).
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bleken diverse aanvullende werkzaamheden noodzakelijk voor de realisatie van zowel fase 1 als voor het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk.
VTW203 en VTW222 betreffen benodigde werkzaamheden (waaronder ontwerpwerkzaamheden) in het kader van het definitief maken van de eisen en de uitvoering het industriële automatiseringscomponent.
VTW203 en VTW222 Dit zijn werkzaamheden voor een vispassage die t.t.v. de gunning van de realisatie van het Reevesluiscomplex, aan ON nog niet met zekerheid gegund konden worden en waarvan de eisen nog nader uitgewerkt dienden te worden. Gelet op de oplevertermijnen i.h.k.v. waterveiligheid van de regio was er geen tijd die werkzaamheden voor de gunning van de realisatie van het Reevesluiscomplex uit te werken.
De werkzaamheden maken integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van het werk dat de ON moet uitvoeren. Deze zijn daar technisch mee verweven en kunnen niet afzonderlijk in opdracht worden gegeven zonder aanzienlijk ongemak bij de uitvoering. De waarde van de wijzigingen bedraagt EUR 587 094,77 en is minder dan 50 % van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.


Winner: Combinatie Boskalis Nederland BV/Van Hattum en Blankevoort BV (Isala Delta)