Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-17
Buyer: Municipiul Târgoviște
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat”, PMT-2019-P-021, codul unic de identificare procedură: 4279944-2019-41
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 4
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe tronsonul format de Calea Ialomitei si podul Valea Voievozilor, respectiv intre km 11+470 (de la intersectia cu strada Magrini) si km 13+808 (pana la str. Petru Cercel). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor-Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor, realizarea unei statii de pompare ape pluviale SPP.
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 2
2. „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al municipiului Targoviste – rest de executat” – lot 2. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al Municipiului Targoviste, pe lot 1 tronsonul format de strazile Calea Campulung si Bulevardul Eroilor, inclusiv bretelele pasajului peste calea ferata la DN71-Aleea Sinaia, respectiv intre km 5+238 (de la str. Laminorului) si km 8+760 (pana la Aleea Sinaia). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: lucrari de asfaltare strazi si trotuare, reabilitare pod existent si construire podul nou peste raul Ialomita.
1. Revizuirea ofertei financiare potrivit Dispoziției de șantier nr. 5/2.3.2021 și Dispoziției de șantier nr. 6/2.3.2021 care cuantifică în baza Clauzei 49 cantitățile real executate în urma remăsurătorilor rezultate în urma implementării și respectării proiectului tehnic inițial și care modifică local anumite soluții tehnice din documentația tehnică și oferta financiară a antreprenorului.
În considerarea prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, modificările generate de dispozițiile de șantier menționate mai sus sunt nesubstanțiale întrucat acestea:
(a) nu introduc condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de atribuire, ar fi permis alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câștigătoare ori ar fi permis și participarea altor operatori economici la procedură;
(b) nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică în favoarea contractantului inițial într-o manieră care nu a fost prevazută în contractul inițial;
Au mai fost aduse modificari contractului prin Actul aditional nr. 1 inregistrat cu nr. 31875/10.9.2020 avand ca obiect revizuirea ofertei financiare – valoare actualizata 18 791 609,35 RON fara TVA si prelungirea termenului de executie cu 114 zile, respectiv pana la 4.3.2021 si Actul aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 44705/31.12.2020 – prelungire termen de executie cu 85 de zile calendaristice, respectiv pana la 28.5.2021.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: ca urmare a notei de constatare și a Dispoziției de șantier nr. 5/2.3.2021 s-a dispus completarea cantităților de lucrări cu 11 bucăți lămpi pentru iluminat stradal și cu cablu tip 3x16 CYABY pentru branșarea la rețeaua electrică în lungime de 300 m; suplimentarea cu 11 cutii metalice pentru siguranțe, 11 siguranțe de 16A și a materialelor de fixare cabluri (500 de cleme și dibluri). De asemenea, ca urmare a notei de constatare și a Dispoziției de șantier nr. 6/2.3.2021 s-a dispus amenajarea platformelor de acces cu aceeași structură ca și a trotuarelor și implicit suplimentarea cantităților de lucrări cu trotuare pe suprafața de 1 646 m


Winner: Metabet CF S.A.