Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-13
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Rozbud. Drogi Kraj. nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do rozbudowywanego węzła DK81 z DK86 – etap I – w ramach zad. inwest.: Rozbudowa DK Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do bud.węzła z ul.Armii
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk.robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki,budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud.przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina,budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzoru przyrodniczego.
w imieniu i na rzecz którego działają  Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna  Sp. z o.o.) ul. Wandy 6, 40-322 Katowice.
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk.robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki,budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud.przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina,budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzoru przyrodniczego.
Dnia 28.02.2022 r Aneksem nr 11/22 dokonano zmiany umowy podst. IN/49/18 z dnia 30.04.2018 r. poprzez wprowadzenie robót dodatkowych: a) w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod konstrukcję nawierzchni jezdni zachodniej ul. Pszczyńskiej (DK 86) celem osiągnięcia wymaganych parametrów jezdni - Protokół konieczności Nr 72 i 73 , b) zakresie rozbiórki istniejącego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej – stalowej siatki, znajdującej się w warstwie bitumicznej jezdni ul. Kolistej oraz Łącznicy F i G.- Protokół  konieczności Nr 74, c) w zakresie nowego zasilania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Karolinki, ul. Kolistej i ul. 73 Pułku Piechoty. – Protokół konieczności Nr 75 , d) w zakresie zmiany lokalizacji stacji ochrony katodowej dla sieci gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia oraz konieczność wykonania linii zasilającej przedmiotową stację ochrony katodowej. - Protokół konieczności Nr 76, e) w zakresie likwidacji kolizji istniejącej sieci energetycznej SN relacji K717-K716 oraz relacji K709-K1278 z kanalizacją deszczową DN800 na odcinku D2.1 – D2.1a oraz konieczność likwidacji kolizji istniejącej sieci energetycznej SN relacji K734-K722 z projektowaną kanalizacją deszczową na odcinku D5.1 – k-184- D4.6.16c - Protokół konieczności Nr 78, f) w zakresie rozbiórki istniejącego wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej – stalowej siatki, znajdującej się w warstwie bitumicznej jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86) – Protokół konieczności Nr 79 g) w zakresie budowy nowego odwodnienia magistrali wodociągowej DN1200 od komory Kw-5 do potoku Bolina – Protokół konieczności Nr 80, h) przebudowa istn. studni kanaliz.  kanalizacji deszczowej DN300 zlewni D5 - Protokół konieczności Nr 82 , i) przebudowa kabli energetycznych SN relacji K723-K137 oraz K722-K723- Protokół konieczności Nr 83, j) przebudowa kabla energetycznego nN – Protokół konieczności Nr 84, k) wymiana gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod konstrukcję nawierzchni jezdni wschodniej  ul. Pszczyńskiej (DK 86) – Protokół konieczności Nr 85, l)  likwidacja kolizji stopy fundamentowej istniejącej kładki dla pieszych z nowoprojektowaną konstrukcją jezdni oraz krawężnikiem w km 27+316 jezdni zachodniej ul. Pszczyńskiej-  Protokół konieczności Nr 81A, ł) przebudowa kabli światłowodowych własności Polkomtel i T-Mobile z uwagi na ich kolizję z projektowanym  układem drogowym ul. Pszczyńskiej  (DK86) oraz przejściem podziemnym T-5A. – Protokół  konieczności Nr 87, m) wzmocnienie podłoża gruntowego pod przejściem podziemnym T5a (część wschodnia) za pomocą kolumn cementogruntowych w technologii DSM - Protokół konieczności Nr 88. Opisane powyżej roboty dodatkowe wystąpiły po zawarciu Umowy i nie zostały ujęte w podst.  projekcie wyk.  II. W związku z okolicznościami opisanymi w pkt. 1 ust. 1 PREAMBUŁY Zamawiający podwyższa wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy o kwotę 1.312.501,05 PLN netto, które powiększa się o podatek VAT w wysokości 23%.  2. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmienia się § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1.  Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto 309.777.491,95 PLN (słownie: trzysta dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł, 95/100), w tym:
Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Zmiana wykonawcy jest niemożliwa ze względów technicznych i ekonomicznych, wartość zmian nie przekracza 50 %  wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Opis ekonomicznych  i technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności związane z kosztami znajdują się w protokołach konieczności Nr 72, 73, 74,75, 76, 78, 79,80, 82,83,84,85, 81A,87,88 stanowiące załącznik do umowy


Winner: Konsorcjum Firm: Lider NDI S.A.