Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-31
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Rozb. DK Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do rozb. węzła DK81 z DK86– etap I – w ramach zad. inw.: Rozbudowa DK Nr 81 od węzła aut. A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk.robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb.odc.ul. Kolista i ul. Karolinki ,budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud.przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina,budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzóru przyrodniczego
ZAMAWIAJĄCY: Miasto Katowice w imieniu i na rzecz którego działają Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) ul. Wandy 6, 40-322 Katowice.
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk.robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb.odc.ul. Kolista i ul. Karolinki ,budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud.przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina,budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzóru przyrodniczego.
1. Dnia 20.04.2022 r Aneksem nr 12/22 dokonano zmiany umowy podstawowej IN/49/18 z dnia 30.04.2018 r poprzez wprowadzenie następujących robót dodatkowych: 1.Przebudowa kabla światłowodowego 48J własności T-Mobile oraz kabli światłowodowych własności 3S, które kolidują z projektowaną przebudową przejścia podziemnego T-5B oraz budową kanalizacji deszczowej po stronie wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86) – Zakres robót opisany w Protokole konieczności Nr 91 oraz  kosztorysie na roboty dodatkowe, zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu zał. nr 3.
2. Wykonanie robót dodatkowych dotyczących zaprojektowania i wykonania systemu odwodnienia torowisk linii kolejowych nr 171 i nr 657 oraz zamkniętego terenu kolejowego, który zapewni trwałe zabezpieczenie budowlanych obiektów inżynierskich W2, W3, W6, W7, układu drogowego oraz wykonanych sieci uzbrojenia podziemnego. Zakres robót został opisany w  Protokole konieczności Nr 90 oraz kosztorysie na roboty dodatkowe i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu zał.nr 5.
3. Z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa w pismach Wykonawcy z dn. 03.09.2021r. nr PI/KTW-DK81/JM/5541/2021 (załącznik nr 7) oraz z dn. 17.12.2021r. nr PI/KTW-DK81/JM/6136/2021 (załącznik nr 8) dokonano zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia na dzień 31.08.2022 r. Wniosek wykonawcy z dnia  16.03.2022 r. nr PI/KTW-DK81/JM/6563/2022 (zał. nr 6). Opisane powyżej roboty dodatkowe wystąpiły po zawarciu Umowy i nie zostały ujęte w podstawowym projekcie wykonawczym.
4. W związku z okolicznościami opisanymi w pkt 1 i 2 Zamawiający podwyższa wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy o kwotę 869.601,04 PLN netto (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jeden zł, 04/100), które powiększa się o podatek VAT w wysokości 23%. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, zmienia się § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:
„1.  Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto 310.847.101,23 PLN (słownie: trzysta dziesięć milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy sto jeden zł, 23/100), w tym:
5. Zmienia się § 7 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę określa się do dnia 31.08.2022r. z zastrzeżeniem ust. 4.”
6. Zgodnie z § 15 umowy Wykonawca niezwłocznie wydłuży zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub wniesie zabezpieczenie w innej formie i przedłoży ważny dokument potwierdzający jego wniesienie na wydłużony okres wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Zmiana Wykonawcy jest niemożliwa ze względów technicznych i ekonomicznych, wartość przedmiotowych zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Opis ekonomicznych i technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę Wykonawcy oraz niedogodności związane z kosztami znajdują się w protokołach konieczności Nr 91, 90 stanowiące załączniki do umowy.


Winner: LIDER NDI SOPOT Spółka Akcyjna (dawniej NDI SA)