Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-03-18
Buyer: Autobahn GmbH des Bundes, NL Ost
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71500000 | 71520000: Construction supervision services | 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A 4, FBE AS Glauchau-Ost - AS Schmölln Los 1: - BOL/BÜ/Objektbetreuung (gem. §§ 45 ff. HOAI) - Objektplanung Verkehrsanlagen, Leistungsphasen 8 (BOL) und 9 (Objektbetreuung) gem. §§ 45 ff. HOAI - Örtliche Bauüberwachung (BÜ) - gem. §§ 45 ff. HOAI für folgende Maßnahme:  Bei der vorliegenden Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierungsmaßnahme im Bereich der Fahrbahn an der BAB A4 Aachen - Görlitz, Abschnitt AS Glauchau-Ost - AS Schmölln, beide Richtungsfahrbahnen (RF) im Bereich der Autobahnmeisterei Chemnitz. Die Länge des Abschnittes beträgt ca. 10,188 Kilometer.  Die vorhandene Betonfahrbahn (30 cm) ist gegen eine neue Asphaltfahrbahn (Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht) auszutauschen. Die vorhandenen Entwässerungsanlagen sind zu sichern. Die vorhandenen Bordstrecken sind zu erneuern. Weiterhin sind Pflasterarbeiten und einige sonstige Sicherungsarbeiten vorgesehen. Aufgrund der Eingriffe in die Bankette ist beidseitig eine Erneuerung notwendig. Maßnahmen an Schutzplanken sind nur in dem Bereich der geplanten Mittelstreifenverlängerung auszuführen. Die Fahrbahn erhält eine Folienmarkierung.  Die AS Meerane (Nordseite) wird in zwei Bauabschnitten erneuert, so wird eine Vollversperrung vermieden. Die AS Glauchau West (Südseite) ist während der Baumaßnahme voll gesperrt. In dieser Zeit erfolgt die Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht sowie der Asphalttragschicht.  Die Maßnahmen zur Verkehrsführung erfolgen gemäß den Regelplänen D II/7a und D II/7b nach dem Prin-zip 4+0.  Folgender Bauablauf ist vorgesehen: Bauphase: Erneuerung der Fahrbahn zwischen Betr.-km 102,111 und Betr.-km 113,374 Fahrbahnerneuerung AS Meerane (Nordseite) in zwei Bauabschnitten Fahrbahnerneuerung AS Glauchau-West (Südseite)  Für die Fahrbahnerneuerung wurden Substanzuntersuchungen durchgeführt.  Folgende Einzelmaßnahmen sind Bestandteil der Maßnahme (Errichtung in mehreren Bauabschnitten): ­ Einrichtung einer Verkehrsführung  - Rückbau Betonfahrbahn einschließlich Bankette - Profilierung Tragschicht ohne Bindemittel - Einbau Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht - Herstellung Fugen, Bankette, Komplettierung - Herstellung einer dauerhaften Markierung - Rückbau Verkehrsführung   Losaufteilung der Bauleistungen: Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt getrennt in folgenden Baulosen: - Verkehrssicherung (Baulos 1) - Erd- und Oberbau (Baulos 2) - Markierung (Baulos 3)  Es sind daher voraussichtlich insgesamt drei unterschiedliche Auftragnehmer zzgl. der Kontrollprüfungen zu koordinieren und zu überwachen.  Losaufteilung der Überwachungsleistungen: Die Vergabe der Überwachungsleistungen erfolgt getrennt in folgenden Losen: -  BOL/BÜ (Los 1) -  SiGeKo (Los 2)  Kontrollprüfungen: Die durchzuführenden Kontrollprüfungen des separat beauftragten Labors sind zu koordinieren, zu überwachen sowie die Rechnungen zu prüfen.  Betriebsform: Baulos 1 (Verkehrssicherung), Baulos 2 (Erd- und Oberbau), Baulos 3 (Markierung)  Die Maßnahme wird in der Betriebsform 2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts) umgesetzt.  Bauzeit: 21.03.2022 bis 12.11.2022  Für die Zeit, in welcher der AN Verkehrssicherung auf der Baustelle tätig ist, ist auch mit Nachteinsätzen zu rechnen.
A 4, FBE AS Glauchau-Ost - AS Schmölln Los 2: - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) - gemäß BaustellV für folgende Maßnahme:  Bei der vorliegenden Baumaßnahme handelt es sich um die Sanierungsmaßnahme im Bereich der Fahrbahn an der BAB A4 Aachen - Görlitz, Abschnitt AS Glauchau-Ost - AS Schmölln, beide Richtungsfahrbahnen (RF) im Bereich der Autobahnmeisterei Chemnitz. Die Länge des Abschnittes beträgt ca. 10,188 Kilometer.  Die vorhandene Betonfahrbahn (30 cm) ist gegen eine neue Asphaltfahrbahn (Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht) auszutauschen. Die vorhandenen Entwässerungsanlagen sind zu sichern. Die vorhandenen Bordstrecken sind zu erneuern. Weiterhin sind Pflasterarbeiten und einige sonstige Sicherungsarbeiten vorgesehen. Aufgrund der Eingriffe in die Bankette ist beidseitig eine Erneuerung notwendig. Maßnahmen an Schutzplanken sind nur in dem Bereich der geplanten Mittelstreifenverlängerung auszuführen. Die Fahrbahn erhält eine Folienmarkierung.  Die AS Meerane (Nordseite) wird in zwei Bauabschnitten erneuert, so wird eine Vollversperrung vermieden. Die AS Glauchau West (Südseite) ist während der Baumaßnahme voll gesperrt. In dieser Zeit erfolgt die Erneuerung der Asphaltdeck- und -binderschicht sowie der Asphalttragschicht.  Die Maßnahmen zur Verkehrsführung erfolgen gemäß den Regelplänen D II/7a und D II/7b nach dem Prin-zip 4+0.  Folgender Bauablauf ist vorgesehen: Bauphase: Erneuerung der Fahrbahn zwischen Betr.-km 102,111 und Betr.-km 113,374 Fahrbahnerneuerung AS Meerane (Nordseite) in zwei Bauabschnitten Fahrbahnerneuerung AS Glauchau-West (Südseite)  Für die Fahrbahnerneuerung wurden Substanzuntersuchungen durchgeführt.  Folgende Einzelmaßnahmen sind Bestandteil der Maßnahme (Errichtung in mehreren Bauabschnitten): ­ Einrichtung einer Verkehrsführung  - Rückbau Betonfahrbahn einschließlich Bankette - Profilierung Tragschicht ohne Bindemittel - Einbau Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht - Herstellung Fugen, Bankette, Komplettierung - Herstellung einer dauerhaften Markierung - Rückbau Verkehrsführung   Losaufteilung der Bauleistungen: Die Vergabe der Bauleistungen erfolgt getrennt in folgenden Baulosen: - Verkehrssicherung (Baulos 1) - Erd- und Oberbau (Baulos 2) - Markierung (Baulos 3)  Es sind daher voraussichtlich insgesamt drei unterschiedliche Auftragnehmer zzgl. der Kontrollprüfungen zu koordinieren und zu überwachen.  Losaufteilung der Überwachungsleistungen: Die Vergabe der Überwachungsleistungen erfolgt getrennt in folgenden Losen: -  BOL/BÜ (Los 1) -  SiGeKo (Los 2)  Kontrollprüfungen: Die durchzuführenden Kontrollprüfungen des separat beauftragten Labors sind zu koordinieren, zu überwachen sowie die Rechnungen zu prüfen.  Betriebsform: Baulos 1 (Verkehrssicherung), Baulos 2 (Erd- und Oberbau), Baulos 3 (Markierung)  Die Maßnahme wird in der Betriebsform 2 (Arbeiten an allen Werktagen unter vollständiger Ausnutzung des Tageslichts) umgesetzt.  Bauzeit: 21.03.2022 bis 12.11.2022  Für die Zeit, in welcher der AN Verkehrssicherung auf der Baustelle tätig ist, ist auch mit Nachteinsätzen zu rechnen.


Winner: meister + möbius beratende Ingenieure
Award value: 0.01
Number of bids: 7