Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-09
Buyer: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45243000: Coastal-defence works

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji  pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadania 1-3 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”,
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie – zadanie 2
Przedmiotem zamówienia w Części II jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie – zadanie 2 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie(o ile wymagane) lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu.
Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego Rybackiego, Umowa o dofinansowanie NR 00001-6520.12-OR1600004/19/20 z dnia 10.03.2020 r.
Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji  pn. „Poprawa infrastruktury w małych portach: Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” – zadania 1-3 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
Przedmiotem zamówienia w Części II jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Falochronu Zachodniego i Wschodniego wraz z umocnieniem brzegowym wschodnim w Mrzeżynie – zadanie 2 oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie(o ile wymagane) lub złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy bez sprzeciwu organu.
Zatwierdzona Kwota Kontraktowa zgodnie z Ofertą Wykonawcy i na podstawie Protokołu konieczności nr 2 z dnia 7 września 2022 r., Protokołu z negocjacji nr 2 z dnia 7 września 2022 r. Protokołu konieczności nr 3 z dnia 7 września 2022 r., Protokołu z negocjacji nr 3 z dnia 7 września 2022 r., Protokołu konieczności
nr 4 z dnia 18 sierpnia 2022 r., Protokołu z negocjacji nr 4 z dnia 18 sierpnia 2022 r. oraz Protokołu ustaleń w trybie kl. 3.5 dotyczącego Roszczenia Wykonawcy nr 5A z dnia 7 września 2022 r., wynosi:
21.073.025,31 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć złotych 31/100 netto) plus 23% podatek VAT 4.846.795,82 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 82/100), co łącznie stanowi Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową brutto 25.919.821,13 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 13/100 brutto)”.
4.	Wypełniony Wykaz Płatności dla Falochronu Zachodniego zmienia się i zastępuje Wypełnionym Wykazem Płatności dla Falochronu Zachodniego, stanowiącym załącznik nr 8 do Aneksu nr 2 do Kontraktu.
z negocjacji nr 2, Protokół konieczności nr 3, Protokół z negocjacji nr 3, Protokół konieczności nr 4, Protokół z negocjacji nr 4 oraz Protokół ustaleń w trybie
kl. 3.5 dotyczący Roszczenia Wykonawcy nr 5A, Strony ustalają sposób wykonania Robót zamiennych i dodatkowych oraz wszelkie następstwa
z negocjacji nr 2, Protokołu konieczności nr 3, Protokołu z negocjacji nr 3, Protokołu konieczności nr 4, Protokołu z negocjacji nr 4 oraz Protokołu ustaleń
Konieczność wprowadzenia zmiany zakresu i rodzaju prac, polegających na wykonaniu następujących Robót zamiennych i dodatkowych związanych z:1)	zmianą technologii pogrążania pali z pionowych na pale skośne na Falochronie Zachodnim (strona wschodnia i zachodnia),2)	wykorzystaniem istniejących przepon na Falochronie Zachodnim na odcinku II (grodzowym),3)	zmianą materiału umocnienia dna głowicy Falochronu Zachodniego w zakresie zmiany zastosowanego materiału z worków geotekstylnych wypełnionych piaskiem na elastyczne siatki poliestrowe ARB 2T wypełnione kamieniem otoczakowym,4)	usunięciem przeszkód podwodnych po stronie wschodniej i zachodniej Falochronu Zachodniego w Mrzeżynie,


Winner: Adam Dzik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik