Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-14
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů. Jedná se o hlavní trasu kategorie D27.5/120. Celková délka 15 460 m (staničení 90,760-106,220 km).
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Potřeba těchto prací byla vyvolána v souvislosti se zjištěnými nepředvídanými fyzickými podmínkami na stavbě. V úseku zářezu SO 102 v km 99,180 - 99,260, 100,240 - 100,260, 100,380 - 100,480, 102,930 - 104,200, 104,580 - 104,680 byly při zemních pracích v podloží zastiženy zeminy, které neumožní provedení zemních prací podle PDPS resp. odsouhlasené RDS. Zhotovitel provedl statickou zatěžovací zkoušku na parapláni a několik kopaných sond, vč. odběrů vzorků pro laboratorní zkoušky za účelem ověření vlastností zemin pod úrovní parapláně. Výsledky těchto zkoušek poukázaly na to, že opatření navržená v PDPS nejsou dostatečná a bez dalších technických opatření nebude parapláň vhodná pro provádění navazujících zemních prací - aktivní zóny dle PDPS. Na základě zjištěných skutečností proběhla na staveništi pochůzka za účasti stavbyvedoucích zhotovitele, TDI a geotechnika objednatele, na jejíž základě byla navržena úprava parapláně směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 0,5 m.
Potřeba těchto prací byla vyvolána v souvislosti se zjištěnými nepředvídanými fyzickými podmínkami na stavbě. V úseku zářezu SO 102 v km 99,180 - 99,260, 100,240 - 100,260, 100,380 - 100,480, 102,930 - 104,200, 104,580 - 104,680 byly při zemních pracích v podloží zastiženy zeminy, které neumožní provedení zemních prací podle PDPS resp. odsouhlasené RDS. Zhotovitel provedl statickou zatěžovací zkoušku na parapláni a několik kopaných sond vč. Odběrů vzorků pro laboratorní zkoušky za účelem ověření vlastností zemin pod úrovní parapláně. Výsledky těchto zkoušek poukázaly na to, že opatření navržená v PDPS nejsou dostatečná a bez dalších technických opatření nebude parapláň vhodná pro provádění navazujících zemních prací - aktivní zóny dle PDPS. Na základě zjištěných skutečností proběhla na staveništi pochůzka za účasti stavbyvedoucích zhotovitele, TDI a geotechnika objednatele, na jejíž základě byla navržena úprava parapláně směsným hydraulickým pojivem v tloušťce 0,5 m.
Potřeba těchto prací byla vyvolána v souvislosti se zjištěnými nepředvídanými fyzickými podmínkami na stavbě. V úseku zářezu SO 102 v km 99,180 - 99,260, 100,240 - 100,260, 100,380 - 100,480, 102,930 - 104,200, 104,580 - 104,680 byly při zemních pracích v podloží zastiženy zeminy, které neumožní provedení zemních prací podle PDPS resp. odsouhlasené RDS. Zhotovitel provedl statickou zatěžovací zkoušku na parapláni a několik kopaných sond vč. Odběrů vzorků pro laboratorní zkoušky za účelem ověření vlastností zemin pod úrovní parapláně. Výsledky těchto zkoušek poukázaly na to, že opatření navržená v PDPS nejsou dostatečná a bez dalších technických opatření nebude parapláň vhodná pro provádění navazujících zemních prací - aktivní zóny dle PDPS. Více viz stejné jako bod VII.2.1) Popis změn.


Winner: Eurovia CS, a.s.