Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221112 | 45236000

Technical requirements: Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Das Vermessungssystem DB GIS ist zwischenzeitlich von der DB AG auf das System AVANI umgestellt worden. Die Bestandsvermessungen müssen dementsprechend zukünftig nunmehr in AVANI zurückgeführt werden.
Die Erstellung der Bestandsvermessungen und die Rückführung in das System des AG ist im HLV des AN enthalten. Die Rückführung im neuen System AVANI muss im Zuge dieser Bestandsvermessung erbracht werden und kann nicht als eigenständige Leistung anderweitig erfolgen. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb technisch nicht möglich, die Systemumstellung gesondert an einen anderen AN zu vergeben.


Winner: ARGE S13 Troisdorf - Los 5.003
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Bereich des PFA 2 wird im Zuge der Bauarbeiten die Entsorgung von Boden-Gemischen – Abfallschlüssel 20 02 02 und LAGA-Einstufung Z2 - erforderlich. Die Einstufung ist nach Aussage des AN auf Basis der Ergebnisse der Beprobung des angefallenen Bodengemisches erforderlich. Entsprechende Entsorgungsleistungen waren ursprünglich nicht vorhergesehen und sind deshalb nicht Gegenstand der vertraglichen Leistungsbeschreibung.
Die Rückbau- und Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, die Teilleistung "Entsorgung AVV 20 02 02" gesondert an einen anderen Auftragnehmer zu vergeben.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Bereich des KFWH wird aufgrund einer Kollision der Tiefenent-wässerung mit einer Bestandsquerung ein zusätzlicher Düker erforderlich.
Die Tiefbauarbeiten im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es deshalb nicht möglich, den zusätzlichen Düker gesondert an einen anderen AN zu vergeben.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Um die Baufreiheit für den Streckenbau zu gewährleisten, müssen einige Signale (WVa31 in km 84,247 / 82VWf in km 84,079 / 82FF in km 83,867) mit einer neuen Tiefgründung als Rammrohrgründung an gleicher Stelle umgesetzt werden. Für die Neugründung sind der stat. Nachweis aufzustellen sowie die erf. Kampfmittelsondierungen vorzunehmen. Die neuen Signalstandorte sind zur Sicherstellung der Instandhaltung jeweils mit einer Plattform auszustatten.
Alle Arbeiten im betreffenden Bereich einschl. der signaltechnischen Arbeiten sind grundsätzlich durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es nicht möglich, die zusätzliche Gründungen gesondert an einen anderen AN zu vergeben.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214100

Technical requirements: A szerződésmódosítás dátuma: 2022. február 4. napja. A szerződésmódosítás Felek 2021. november 23. napján fennálló akaratukkal mindenben megegyező tartalommal készült.
a műszaki dokumentációban, az alapszerződésben, valamint az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
3.1. Felek megállapodnak, hogy 2 csoportszoba K-i ablakaira zsaluzia készül. A tornaszobában és a fejlesztőszobában 1-1 ablakra szúnyogháló kerül felhelyezésre. Továbbá konnektoros áramvételi lehetőség kerül kiépítésre a multifunkcionális Ovi - Sport Pályához. A beltéri ajtók cserére kerülnek. Emellett a menekülési útvonalba betervezett 4 ajtó vonatkozásában a zsaluzia nem kerül beépítésre, illetve a zsaluziák tekintetében látszótokos helyett rejtett tokos zsaluzia kerül beépítésre.
3.2. Felek megállapodnak, hogy az épület tető tartószerkezetének helyenként elkorhadt ereszdeszkázata, lécezése, ill. a szaruvégek cserére kerülnek.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a meglévő, megmaradónak tervezett álmennyezet megbontása és visszaépítése helyett a teljes álmennyezet cserére kerül.
3.4. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését a Felek az alábbiak szerint módosítják:
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 2 232 865,-Ft
3.5. Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó a kivitelezési munka 25 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 25 %-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.


Winner: PÜSPÖKI ÉPÍTŐIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
Zur Überprüfung des Tragverhaltens der Baugrubenkonstruktion sollen neben der Baugrundverformungen unterhalb der Endaushubsohle, der Verformungen der Primärstützen/Primärpfähle auch die Schlitzwände überwacht werden. Infolge der Aushubentlastung entstehende Verformungen müssen durch das beplane Tragwerk abgetragen werden können. Um die prognostizierten Werte der Verformungen mit den tatsächlichen Werten infolge der Aushubentlastung zu vergleichen, ist eine messtechnische Erfassung der Verformungen unumgänglich. Hierdurch werden die in der Ausführungsplanung getroffenen Annahmen letztendlich bestätigt.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
In Zusammenhang mit dem Aushub zur Herstellung der Bahnmulde in km 83,0+23 – 83,0+76 ist es zu Erschwernissen gekommen. Ursprünglich sollte der Aushub im Zuge der Bauphase 3 erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt hätte der Aushub straßengebunden mit Kettenbagger erfolgen können. Tatsächlich konnte der Aushub erst im Zuge der Bauphase 7 erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt konnte nur noch gleisgebundenes Gerät (Zweiwegebagger) eingesetzt werden.
Die Herrichtung der Mulde bzw. die erforderlichen Erdarbeiten sind durch den AN "Los 5.001" zu erbringen. Es ist technisch und fachlich nicht möglich, die Umstellung der Bautechnologie (Einsatz Zweiwegebagger statt Kettenbagger) gesondert an einen anderen AN zu vergeben.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter / die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen  / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 363: SSW 30 - Diverse zusätzliche und geänderte Leistungen entsprechend Ausführungsplanung (MKA 268_186)
Aufgrund der örtlichen Verhältnisse lassen sich die Fundamente des OLA-Mastes N1-35 sowie der SSW in diesem Bereich nicht wie geplant getrennt ausführen. Die betreffenden Fundamente müssen als ein Großfundament ausgeführt werden. Das Großfundament ist als Sonderfundament zu beplanen und auszuführen.
Sämtliche Bauleistungen einschl. der zugehörigen Ausführungsplanung für die betreffende SSW sind durch den AN Los 5.001 zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es nicht möglich, die Planung und Ausführung der betreffenden Mastumfahrungen, Rettungstüren und Sonderfundamente gesondert an einen anderen Auftragnehmer zu vergeben.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die ARGE KIB 3c ist für die Herrstellung der EÜ Bahnhofstraße gemäß Haupt-LV beauftragt. Für die Herstellung des gesamten Bauwerks sind genauere Detailangaben wie die Dimensionen und Hauptabmessungen aller Bauteile, sowie Detaildarstellung von Fugen-, Übergangs- und Verankerungskonstruktionen erforderlich, damit die Herstellung der EÜ Bahnhofstraße gemäß Vertragsleistung erfolgen kann. Im Vorfeld ist eine Machbarkeitsstudie für eine alternative Planungsvariante zu erstellen.Die Herstellung des Bauwerks ist Bestandteil des Hauptvertrags. Aufgrund eines Wechsels des AN's würden zusätzliche Kosten für die Planung oder Einrichtung von BE-Flächen sowie die Vorhaltung von Geräten oder Personal resultieren. Der Wechsel des AN's wäre demnach nur erheblichen Schwierigkeiten und Zusatzkosten verbunden. Zudem würden erhebliche Schwierigkeiten sowie Behinderungen verschiedener AN's resultieren. Es ergeben sich Synergien bei den Bauabläufen, wenn Beauftragung an ARGE 3c erfolgt.


Winner: Eiffage Infra-West GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-11
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
27 - Analytik Aushub Spezialtiefbau nach LAGA M20, Zusatzanalysen (Eisen und Mangan im Feststoff und Eluat)
Im Aushubmaterial der gesamten 2.SBSS ist geogen Arsen vorhanden. Durch das im Zuge des Bauablaufs zu entsorgende Material wurde offensichtlich, dass sich Arsen in höherer Konzentration im Eluat befindet, als dies im Rahmen der Voruntersuchungen vorherzusehen war. Inwieweit sich die Arsenkonzentrationen in den Analysen des AN bestätigen oder widerlegen lassen und um die Ursachen dieser Mobilisierung ermitteln zu können, wurde die Vertragsänderung (zusätzliche Analysen nach LAGA M20; Zusatzanalysen Eisen und Mangan im Feststoff und Eluat) ) notwendig.Diese Änderungen zur Erweiterung der geschuldeten Analyseleistungen waren in dieser Form für den AG trotz sorgfältiger Planung nicht vorhersehbar.


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH