Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-21
Buyer: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45113000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Pas drogowy drogi krajowej nr 45 na terenie województwa opolskiego przy granicy z województwem łódzkim, w powiecie oleskim
Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 45 od km 157+300,70 (rejon włączenia planowanej obwodnicy Praszki) do km 164+100,00 na terenie województwa opolskiego przy granicy z województwem łódzkim, w powiecie oleskim, na terenie gminy Praszka do następujących parametrów technicznych: • klasa drogi „GP” główna ruchu przyspieszonego, • prędkość projektowa Vp = 60 km/h w terenie zabudowy oraz Vp = 80 km/h poza terenem zabudowy, • obciążenie 115 kN/oś, • jezdnia szerokości 7,00 m (2 x 3,50 m), • opaski bitumiczne dla przekroju drogowego i półulicznego szerokości 0,50 m, • pas lewoskrętu szerokości 3,50 m, • chodnik przyległy do krawędzi jezdni szerokości 2,00 m, • ścieżka pieszo-rowerowa szerokości 3,00 m. Podstawowy zakres robót: — roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew, — roboty rozbiórkowe, — roboty ziemne, — przebudowa skrzyżowań oraz połączeń z innymi drogami krzyżującymi się, — wzmocnienie/ wymianę istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni – dostosowanie do obciążenia 115 kN i prognozowanego ruchu, — wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej — budowa ciągu pieszo- rowerowego, — wykonanie poboczy gruntowych, — wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu, — wykonanie systemu odwodnienia drogi, w tym kanalizacji deszczowej, — wykonanie oświetlenia drogi, — budowa kanału technologicznego wzdłuż całego odcinka drogi, — budowa chodników, — przebudowa zatok autobusowych, — budowa/przebudowa przepustów — wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, — Wykonanie nasadzeń. Zamawiający wymaga aby: 1. Roboty objęte niniejszym zamówieniem były realizowane zgodnie z: — dokumentacją projektową stanowiącą tom III, — z zasadami i warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią tom IV, przedmiarami robót tom V oraz w formularzu umowy (PPU) stanowiącym tom II niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Roboty wykonywane były pod ruchem. 3. Wykonawca zapewnił utrzymanie ciągłości ruchu na DK 45 przez cały okres realizacji zadania (w ramach COR jw. dopuszcza się wyłącznie oznakowanie fakultatywne typu „zalecany objazd drogą DK 42 i 43”); maksymalny odcinek robót przy zastosowaniu ruchu wahadłowego ma nie przekraczać 0,5 km. Przy planowaniu organizacji ruchu należy przewidzieć sterowanie ręczne w porze dziennej i za pomocą sygnalizacji świetlnej w porze nocnej. Odcinki robót należy lokalizować mijankowo. Między odcinkami roboczymi odległość nie może być mniejsza od 0,5 km. 4. Nadmiar destruktu asfaltowego, który nie zostanie wykorzystany na budowie, stanowi własność Wykonawcy. 5. Materiały z rozbiórki, takie jak: bariery ochronne, znaki drogowe, słupki do znaków, kostka kamienna stanowi własność Zamawiającego. Należy je przewieźć na teren placu GDDKiA wskazany przez Zamawiającego i protokołem przekazać Zamawiającemu. Dotyczy wyłącznie tych elementów które nadają się do ponownego zastosowania tj. niepogiętych, nieskorodowanych itp. Pozostałe, mają być zagospodarowane / zutylizowane przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej. 6. Materiał z wycinki drzew (dłużyce) jest własnością Zamawiającego. W ramach wycinki drzew należy uwzględnić koszty związane z wykonaniem operatu brakarskiego (opracowanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) dla drzew usuniętych przez Wykonawcę z poszczególnych działek (dotyczy działek niebędących wcześniej w zarządzie LP Nadleśnictwo Wieluń). Należy je przewieźć na teren placu GDDKiA wskazany przez Zamawiającego i protokołem przekazać Zamawiającemu
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym. 5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce „Postępowania”, wybrać „Moje postępowania” a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki „Pytania/informacje”, polecenie „Nowe/wysłane” i następnie „Dodaj pytanie/ komentarz” przekazać treść odwołania lub załączyć pliki. 6. Terminy wniesienia odwołania: 1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użycie środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przekazana w inny sposób; 2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
Pas drogowy drogi krajowej nr 45 na terenie województwa opolskiego przy granicy z województwem łódzkim, w powiecie oleskim
Aneksem nr 1 z dnia 09.09.2022 r. dokonano waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o obowiązujące zapisy umowy. Aneksem nr 2 z dnia 10.11.2022 r. w oparciu o zapisu umowne dokonano zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia, na dzień 31.05.2023 w związku z postępowaniem odwoławczym od decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej. Aneksem nr 3 z dnia 05.12.2022 r. dokonano waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o obowiązujące zapisy umowy. Aneksem nr 4 z dnia 28.12.2022 r. dokonano zmiany umowy polegającej na zmianie maksymalnego poziomu rozliczenia kontraktu z 80% na 90% wartości wynagrodzenia możliwego do zapłacenia do dnia odbioru końcowego. Aneksem nr 5 z dnia 31.07.2023 r. dokonano zmiany umowy polegającej na zmianie zapisów umowy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Aneksem nr 6 z dnia 08.11.2023 r. - związku z zakończeniem postępowania odwoławczego od decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej, opracowaniem zmian do dokumentacji projektowej Wykonawcy robót powierzono realizacje dodatkowego, nieprzewidzianego zakresu robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W związku z powyższym zmianie ulega termin wykonania robót oraz poziom maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy.
Aneks nr 5 - okoliczności, mające charakter zewnętrzny i całkowicie niezależny od Stron, czego Strony nie mogły przewidzieć przy zwarciu Umowy to: a) trwająca od dnia 24 lutego 2022 roku zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę oraz b) sankcje gospodarcze nałożone na Rosję i Białoruś do dnia zawarcia aneksu, które to okoliczności spowodowały m.in.: - wzrost cen w istotnych asortymentach, w tym energii, gazu, ropy naftowej, paliw i stali, - wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców, - spadek wartości polskiej waluty i wzrost inflacji, - zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej w związku z odpływem obywateli Ukrainy z Polski. Aneks nr 6 - 1. Wystąpienie Wyk., dotyczącego niezależnego od Wyk. braku możliwości dotrzymania określonego w Umowie terminu realizacji zadania 2. Prowadzone przez Min. Rozwoju i Technologii postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji ZRID 3. zmiany w dok. projektowej wymagającymi zmiany Dec. ZRID


Winner: ADAC-LEWAR Sp. z o. o.