Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-10
Buyer: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34114000: Special-purpose vehicles | 34114200: Ambulances | 34136000

Technical requirements: Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów specjalnych typu furgon (szt. 4) oraz przyczepy specjalnej dla KWP w Szczecinie
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów specjalnych typu furgon (szt. 4) oraz przyczepy specjalnej dla KWP w Szczecinie.
2. Zamówienie jest podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części zamówienia.
3. Zakres, wielkość, ilość oraz szczegółowe wymagania dotyczące zamówienia zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio dla:
4. Szczegółowe wymagania odnośnie odbioru, warunków gwarancji i płatności przedmiotu zamówienia określone zostały postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6A – 6D do SWZ odpowiednio dla każdej części zamówienia.
Zintegrowane stanowiska zarządzania i informowania o ryzyku w sytuacji kryzysowej" nr PL/2020/PR/0084, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowy Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Pojazd nieoznakowany specjalny typu furgon – MCWTiD – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego i Dowodzenia (zabudowa pojazdu specjalnego)
1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5.	Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. fabrycznie nowego pojazdu nieoznakowanego specjalnego typu furgon – MCWTiD – Mobilne Centrum Wsparcia Technicznego i Dowodzenia (zabudowa pojazdu specjalnego).
Modyfikacja § 3 ust. 1 umowy dotyczącego terminu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zmienionego aneksem nr 1 z 15.12.2021 r. z terminu 20.12.2021 r. na termin 31.05.2022 r. oraz aneksem nr 2 z dn. 30.05.2022 r. z terminu 31.05.2022 r. na termin 30.06.2022 r.
Aneks nr 1 z 15.12.2021 r. ze względu na czasowe i częściowe wstrzymanie produkcji pojazdu przez producenta w związku z zachwianiem globalnych łańcuchów logistycznych spowodowanych pandemią COVID 19. Sytuacja ta wpłynęła na brak ciągłości dostaw komponentów oraz podzespołów i uniemożliwiła zachowanie ciągłości bieżącej produkcji, a w konsekwencji niemożność zachowania terminu produkcji oraz dostawy pojazdu. Okoliczności były niezależne od Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć.Aneks nr 2 z 31.05.2022 r. ze względu na częściowe wstrzymanie produkcji produktu będącego elementem wyposażenia pojazdu oraz wystąpieniem siły wyższej w postaci wojny na Ukrainie, powodującej brak dostępności telefonów satelitarnych na rynku, jak również reemisje pandemii COVID-19 w Chinach, wpływająca na terminy wysyłki specjalistycznych kamer do systemów pojazdu. Okoliczności były niezależne od Wykonawcy i nie dało się ich przewidzieć.


Winner: Hertz Systems Ltd sp. z o.o.