Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-05
Buyer: ADIF Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Mérida y Badajoz dentro del ámbito de las
Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Mérida y Badajoz dentro del ámbito de las nuevas estaciones de alta velocidad en la línea de AV Madrid-Extremadura-frontera portuguesa. CON 007/19 — 3.19/20830.0027.
Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.
Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Mérida y Badajoz dentro del ámbito de las
Consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Mérida y Badajoz dentro del ámbito de las nuevas estaciones de alta velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa.
Modificación del contrato de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción para la remodelación e integración sostenible de las estaciones de Mérida y Badajoz dentro del ámbito de las nuevas estaciones de alta velocidad en la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa (CON 007/19 — 3.19/20830.0027).
Se justifica que el contrato celebrado no responde a las necesidades y la hipótesis inicial que sustentaron y definieron el contrato celebrado, por lo que la modificación no prevista que se propone se engloba dentro del apartado b), y se han justificado las causas que motivan dicha modificación, dando cumplimiento al artículo 7.1.3, Modificaciones no previstas, en su apartado b), recogido en el anexo de condiciones generales del Pliego de Condiciones Particulares para motivar la propuesta de modificación.
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una actuación diligente de ADIF AV no hubiera podido prever;
3) que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este apartado, del 50 % de su precio inicial, IVA excluido.
Ha sido necesario adecuar hasta la fecha los medios del servicio que presta la asistencia técnica en relación a la ejecución de las obras en consonancia con el ritmo de los trabajos, con el incremento de plazo de las obras solicitado y con el aumento del volumen de obra a controlar generado en modificación del proyecto. Como se ha indicado anteriormente, el grado de ejecución de las obras es del 22,63 % y el avance del contrato de asistencia técnica es del 69,36 %, siendo ambos acordes. Por ello, con los medios dispuestos por la empresa adjudicataria del contrato de referencia para la consecución de los objetivos, el presupuesto vigente no alcanzaría para realizar los trabajos anteriormente descritos, por lo que se propone la presente modificación del contrato. Los términos de la presente modificación, no implican ningún precio nuevo, son ajustes de los meses de disposición del equipo de la asistencia técnica, conforme al pliego del contrato.


Winner: UTE Eurocontrol — Estudio Thuban, S. L., Estaciones