Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-01
Buyer: Středočeský kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky, je rekonstrukce havarované části opěrné zdi na silnicí II/268 a rovněž rekonstrukce vozovky v prostoru za opěrnou zdí. V celém úseku instalovat nové záchytné bezpečnostní zařízení, odpovídající požadavkům stávajících norem a obnova systému odvodnění. Definitivní konstrukce zdi, bude provedena jako monolitická úhlová zeď. Rekonstrukce vozovky spočívá ve výměně vozového souvrství v celé šířce vozovky.
Zadavateli není známo, zda se jedná o malé či střední podniky. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 25.7.2017.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o změnu závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a ) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
ZBV č. 1 SO 101 – Rekonstrukce vozovky Tato změna řeší úpravu délky svodidla a odvodňovacích žlabů u opěrné zdi. Z důvodu vydání nových TP 114 s účinností od 04/2016 (TP 114 – Svodidla na pozemních komunikacích – schváleno Ministerstvem dopravy čj. 58/2015-120-TN/2 ze dne 24.6.2015 s účinností od 1.7.2015, ve znění Dodatku č. 1 – schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1.4.2016 s účinností od 1.4.2016), tzn. v době po zpracování PDPS (05/2015) bylo nutné v rámci dokumentace RDS změnit uspořádání zábradelního svodidla tak, aby bylo v souladu s platnými předpisy a schváleným certifikátem pro navržené svodidlo. Stupeň zadržení svodidla se nemění. Změna představuje vynechání odvodňovacího žlábku před svodidlem a jiné uspořádání železobetonové římsy (výška obrubníku, šířka římsy, kotvení svodidla). Rozšíření římsy bude mít za následek změnu tvaru zdi resp. rozšíření hlavy zdi z toho vyplývající. V důsledku toho dochází v položkovém rozpočtu ke snížení položek 70 a 71. Nové zábradelní svodidlo bude nainstalováno pouze na nově zřizovanou zeď, tj. v délce 111,6 m. Délka svodidla uvažovaná v zadávací dokumentaci (PDPS) byla 167 m, dojde ke zkrácení o 55,3 m.
ZBV č. 2 SO 191 – Dopravně inženýrská opatření – Zhotovitel na základě zjištěných skutečností zastavil 7.4.2017 stavební práce. V současné době je na stavbě osazeno DIO a umístěno zařízení staveniště, doba nájmu dopravních značek a ZS se prodlouží o dobu do projednání schválení a podpisu Dodatku č. 1 SoD. Předpokládaná doba na prodloužení zhotovení díla je z 22 týdnů na 25 týdnů. Změny dle Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.
ZBV č. 3 SO 250 – Opěrná zeď – Změna řeší úpravu provedení opěrné zdi z důvodu skutečně zjištěných geologických poměrů a úpravu tvaru římsy zdi z důvodu změny legislativy.
Dne 23.3.2017 byly na stavbě zhotovitelem provedeny 2 kopané sondy na ověření geologie a potvrzení správnosti návrhu pažení budoucího výkopu (viz inženýrsko geologický průzkum 5/2015 – dále jen IGP). V sondách hlubokých 3,0 m a 4,5 m byla zastižena pouze nesoudržná zemina což je v rozporu s předanou projektovou dokumentací. Po projednání vzniklé situace na KD dne 30.3.2017 je navrženo následující technické řešení:


Winner: Strabag a.s.