Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-25
Buyer: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48823000: File servers | 51611100 | 72500000

Technical requirements: «Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και συνοδευτικών υπηρεσιών για την Υγεία» στο πλαίσιο του ΥΕ4
Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και συνοδευτικών υπηρεσιών για την Υγεία» στο πλαίσιο του ΥΕ4
νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και
Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Διακήρυξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βαρύνειτον προϋπολογισμό 2022 του φορέα με σχετική πίστωση. Επιπλέον, η Σύμβαση χρηματοδοτείται από τηνΕυρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕκαι έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία2014-2020»
«Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και συνοδευτικών υπηρεσιών για την Υγεία» στο πλαίσιο του ΥΕ4 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού εξοπλισμού και λογισμικού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων για την Υγεία στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας». Επιπλέον, περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης καθώς και υπηρεσίες εγγυημένης λειτουργίας για διάστημα πέντε (5) ετών.Στόχος του έργου είναι η διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και του επιστημονικού τους προσωπικού.
Άρθρο 1 - Τροποποίηση του Άρθρου 3 της σύμβασης -  «Άρθρο 3 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης – Φάσεις Υλοποίησης – Παράδοση και Παραλαβή Προμήθειας/Παραδοτέων/ Υπηρεσιών»:
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης ορίζεται  έως τις 25/9/2023. Η διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του έργου. Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Άρθρο 2 - Τροποποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ της σύμβασης -  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» :
Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης της παρούσας είναι έως τις 25/09/2023. Η διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας εξοπλισμού και υποδομών είναι πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή του έργου
H υλοποίηση του αντικειμένου της έχει ολοκληρωθεί στο βαθμό που ήταν δυνατόν να υλοποιήσει ο Ανάδοχος (ολοκλήρωση παραλαβής των Φάσεων 1 έως 4) και η συνέχιση αυτής παρακωλύεται, λόγω της μη διαθεσιμότητας της υποδομής σε φυσικό επίπεδο, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.   Η εν λόγω διαθεσιμότητα της υποδομής έχει καθυστερήσει εξαιτίας μίας σειράς εξωγενών παραγόντων ανωτέρας βίας ,και συγκεκριμένα λόγω της μη περάτωσης των ηλεκτρολογικών και άλλων εργασιών στο Κέντρο Δεδομένων στην Κνωσσό,  γεγονός το οποίο συμπαρασύρει και το παρόν έργο σε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Ως εκ τούτου,λόγω συνδρομής ειδικών δυσχερών συνθηκών για την υλοποίηση του, το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου μετατίθεται έως τις 25.09.2023.


Winner: ΜΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ