Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-15
Buyer: ADIF Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de nueva estación de Sant Andreu Comtal de Barcelona y su superestructura de vía y electrificación
Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de nueva estación de Sant Andreu Comtal de Barcelona y su superestructura de vía y electrificación.
Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de nueva estación de Sant Andreu Comtal de Barcelona y su superestructura de vía y electrificación
Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de nueva estación de Sant Andreu Comtal de Barcelona y su superestructura de vía y electrificación.
Modificación del contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de nueva estación de Sant Andreu Comtal de Barcelona y su superestructura de vía y electrificación (3.19/20830.0257 - CON 032/19).
Actualmente, los trabajos del proyecto constructivo se encuentran en ejecución. Dichos trabajos se enmarcan en un cajón ferroviario existente, ejecutado con anterioridad en otro contrato. La situación actual que contempla el proyecto constructivo no se corresponde con la realidad, siendo necesaria la finalización de algunas unidades de obra, especialmente en andenes, que debían haber sido ejecutadas en el contrato anterior. Por tanto, se debe proceder a la regularización de mediciones de las unidades de obra presupuestadas e incorporar nuevos precios en un proyecto modificado para el desarrollo de la obra pendiente de ejecución.
Por otra parte, durante la revisión inicial del «proyecto constructivo de arquitectura e instalaciones de la nueva estación de Sant Andreu Comtal» por parte de la asistencia técnica, se detectaron un conjunto de defectos de cálculo en las estructuras, así como en las instalaciones que hacen necesario el recálculo de la cubierta y del conjunto de las instalaciones de proyecto, que deben recogerse en el correspondiente proyecto modificado de obra.
Asimismo, una vez iniciada la obra, se han solicitado una serie de cambios en la urbanización por parte de Barcelona Sagrera Alta Velocidad, así como en la distribución de espacios del vestíbulo y de los cuartos técnicos en andenes por parte de la operadora RENFE, originados por causas impredecibles en el momento de la redacción del proyecto y que también han de quedar recogidos en un proyecto modificado.
Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras, se hace necesario la tramitación de un proyecto modificado número 1 al contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de nueva estación de Sant Andreu Comtal de Barcelona y su superestructura de vía y electrificación para adaptarlo a las necesidades existentes de la obra a la que presta su servicio.
Asimismo, el anexo de Condiciones Generales del Pliego de Cláusulas Administrativas regula las modificaciones no previstas para el presente contrato. La presente modificación cumple los siguientes requisitos:
a) que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo relativo a modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares;
b) que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.
En relación con el primer apartado, el supuesto que justifica la presente modificación es el b) del anexo de Condiciones Generales que se refiere a la necesidad de modificar un contrato vigente cuando se derive de circunstancias sobrevenidas, que en este caso es la redacción del proyecto modificado y el recálculo y verificación de estructuras, y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.
En relación con el primer apartado, el supuesto que justifica la presente modificación es el b) del anexo de Condiciones Generales que se refiere a la necesidad de modificar un contrato vigente cuando se derive de circunstancias sobrevenidas, que en este caso es la redacción del proyecto modificado y el recálculo y verificación de estructuras, y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. La presente modificación cumple las tres condiciones que se exigen:
1) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una actuación diligente de ADIF AV no hubiera podido prever;


Winner: UTE Técnica y Proyectos, S. A. (TYPSA) (50 %) (A28171288) — Tec Cuatro, S. A. (50 %) (A58709130), abreviadamente «UTE AT Sant Andreu Comtal»