Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-24
Buyer: Somogy Megyei Kormányhivatal
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45231400 | 45261215 | 45261300 | 45262650

Technical requirements: Vállalkozási szerződés keretében a Somogy Megyei Kormányhivatal épületének teljes körű energetikai korszerűsítési munkáinak ellátása Főbb alapadatok: a meglévő épület a 70-es években épült, Vb pillér rendszerrel, előregyártott vb födém tartószerkezettel, homlokzati kialakítása: nagy részben függöny fal rendszerrel. Épület gépészeti rendszere: fűtés és hűtési rendszerrel illetve napelemes rendszerrel van ellátva. A létesítmény főbb befoglaló méretei: 51,2*54,98 m, a homlokzata tagolt felületeket tartalmaz. Földszint bruttó alapterülete: 2 145,08 m
Felek rögzítik, hogy műszaki szükségesség ill. előre nem láthatóság okán szükséges az alapszerződés módosítása az alábbiak szerint.
a. homlokzati falak rögzítésének, rétegrendjének áttervezése vált szükségessé, amelyet a műszaki ellenőr által jóváhagyott módosított tervdokumentáció tartalmaz,
b. az alkalmasság (felhívás III.1.3) M/2.1. és M/2.4.) igazolásához bemutatott szakemberek személye a teljesítés során változik.
Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások műszaki szükségességét, valós és okszerű voltát, továbbá az ellenértékre történő kihatását (annak hiányát) a műszaki ellenőr nyilatkozatában igazolta.
Felek rögzítik, hogy a fenti műszaki tartalommódosítások miatt az ellenérték nem változik, a módosuló költségvetési sorokat jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza. Vállalkozó kijelenti, hogy a módosuló költségvetésben kimutatott bruttó 187 Ft összegről lemond, nem kerül kiszámlázásra.
Felek rögzítik, hogy az 1. számú melléklet szerinti műszaki tartalomváltozás indoka, hogy a bontási munkálatokkor került feltárásra azon tény, hogy a kiviteli tervektől eltérő födémszerkezetből épült az épület (a kiviteli terv készítése nem járt rétegbontással), mely a közbeszerzési eljárás előkészítésekor még nem ismert körülmény volt. Ennek okán a tárgyi szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti módosításnak minősül, ugyanis:
a. a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis csak a fenti időpontot követően derült fény arra, hogy az eredetileg tervezett műszaki megoldás a födémszerkezet miatt nem megvalósítható,
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, hiszen ugyanúgy energetikai korszerűsítés marad a szerződés célja és a szerződés közvetett tárgya is változatlan marad, csupán kisebb műszaki módosulások történnek,
Felek rögzítik, hogy a 8. számú melléklet szerinti szakemberváltozást a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdéseinek megfelelően igazolta Vállalkozó. Megrendelő a szakemberek cseréjét és az alvállalkozó bevonását jóváhagyja. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.1. (1.1. értékelési alszempont) pontja tekintetében az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember került bemutatásra. A benyújtott szakmai önéletrajz alapján a 60 hónapos szakmai többlettapasztalat az új szakember esetében is alátámasztott, az új szakember rendelkezik hatályos MV-ÉG jogosultsággal, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtotta. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.4. pontja tekintetében bevont új szakemberrel is megfelel a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során teljesített alkalmassági követelménynek tekintettel arra, hogy az újonnan bemutatott szakember rendelkezik hatályos MV-ÉV jogosultsággal, a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtotta, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti dokumentumok megfelelőek, az alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
A műszaki tartalomváltozás indoka, hogy a bontási munkálatokkor került feltárásra azon tény, hogy a kiviteli tervektől eltérő födémszerkezetből épült az épület (a kiviteli terv készítése nem járt rétegbontással), mely a közbeszerzési eljárás előkészítésekor még nem ismert körülmény volt.
Megrendelő Vállalkozó tájékoztatásának megfelelően elkészíttette az új tervdokumentációt, energetikai minőségtanúsítványt, az új műszaki tartalomnak megfelelően három darab árajánlatot kért a Vállalkozó által benyújtott költségvetés megalapozottságának alátámasztására, továbbá ezen dokumentumokat megküldte a műszaki ellenőrnek felülvizsgálatra.
A műszaki ellenőr nyilatkozatában rögzítette, hogy a bontáskor ismert körülmények a szerződés teljesítésének megkezdése előtt nem voltak ismertek. Az elmaradó és a tervezett munkák tekintetében a kivitelező által benyújtott költségvetés tételei, mennyiségei és egységárai megfelelők. A módosított rétegrendek hőtechnikai szempontból az eredetileg tervezett értékeket mindenütt elérik, így egyenértékűnek tekinthető.
Vállalkozó megküldte Megrendelőnek a Kbt. 138. § (2) bekezdésének megfelelően az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.1. és M/2.4. pontjai tekintetében bemutatott szakemberek cseréjének kérését, továbbá új alvállalkozót jelentett be. Az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerinti szakember cseréje a Kbt. 138. § (4) bekezdésének megfelelően kizárólag a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben történhet, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás III.1.3) M/2.1. pontja szerinti szakember egyben értékelési szempont is volt a közbeszerzési eljárás során.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.