Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-09-08
Buyer: Szent Lázár Megyei Kórház
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33115100

Technical requirements: Határidős adásvételi szerződés keretében 1 darab új, 128 szeletes CT berendezés beszerzésére kerül sor Ajánlatkérő részére a "Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése" tárgyú projekt megvalósítása érdekében. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Jótállási idő: 24 hónap. A jótállási idő alatt az előírt karbantartást, szervizelést a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a 128 szeletes CT berendezés teljesítés helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint a magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása is Ajánlatkérő részére. Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az új leszállítandó CT készülék helyén jelenleg működő Siemens AS Definition CT berendezés szakszerű leszerelése, ledaruzása és a Kórházon belül - a műszaki leírás szerinti helyiségbe - történő szakszerű áthelyezése és üzembe helyezése is. Továbbá Ajánlattevő feladata a Kórházban működő Siemens PACS rendszerbe történő illesztés is, valamint a telepítéshez szükséges orvostechnológiai adatszolgáltatási terv és a sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv elkészítése. Mivel Ajánlattevőt a PACS rendszer Szolgáltatója felé terhelő költsége nincs, tekintettel az Ajánlatkérőnek a PACS rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésére, így a vételár kizárólag, az ezen felüli, - adott esetben Ajánlattevő saját érdekkörében - felmerülő költségét tartalmazza.
Határidős adásvételi szerződés keretében 1 darab új, 128 szeletes CT berendezés beszerzésére kerül sor Ajánlatkérő részére a "Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése" tárgyú projekt megvalósítása érdekében. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt, nem gyárilag felújított és nem demo készülék, termék ajánlható meg.
Jótállási idő: 24 hónap. A jótállási idő alatt az előírt karbantartást, szervizelést a nyertes ajánlattevőnek kell biztosítania.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a 128 szeletes CT berendezés teljesítés helyszínre történő leszállítása, üzembe helyezése, 4 órás betanítása 2 főnek, valamint a magyar nyelvű elektronikus (kereshető) használati utasítás rendelkezésre bocsájtása is Ajánlatkérő részére. Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az új leszállítandó CT készülék helyén jelenleg működő Siemens AS Definition CT berendezés szakszerű leszerelése, ledaruzása és a Kórházon belül - a műszaki leírás szerinti helyiségbe - történő szakszerű áthelyezése és üzembe helyezése is. Továbbá Ajánlattevő feladata a Kórházban működő Siemens PACS rendszerbe történő illesztés is, valamint a telepítéshez szükséges orvostechnológiai adatszolgáltatási terv és a sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv elkészítése. Mivel Ajánlattevőt a PACS rendszer Szolgáltatója felé terhelő költsége nincs, tekintettel az Ajánlatkérőnek a PACS rendszerre vonatkozóan fennálló szerződésére, így a vételár kizárólag, az ezen felüli, - adott esetben Ajánlattevő saját érdekkörében - felmerülő költségét tartalmazza.
7) Szállítási határidő: a szerződés aláírását követően legkésőbb 2020. október 30. napjáig. Vevő előteljesítést elfogad.
3. Eladó a Vevő által igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag jogosult - közbeszerzési részenként - 1 (egy) darab rész- és 1 (egy) darab végszámlát kiállítani és benyújtani a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdés szerint. A részszámla benyújtására Eladó az átadás átvételt követően jogosult a teljes vételár 90 %-ára vonatkozóan. A teljes vételár fennmaradó 10 %-ára vonatkozó végszámla benyújtására a tényleges beüzemelés követően kerülhet sor. A Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Vevő az általa, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az ellenszolgáltatást a formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Eladó jelen szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra. A kifizetés és elszámolás magyar forintban történik. Az Eladó a kifizetés előtt adó- és köztartozásmentességének az igazolására köteles.
A vételár fedezetét a 1577/2018. (XI.15.) kormány határozattal megítélt „a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében rendelkezésre álló támogatás képezi, amelyből a vételár utófinanszírozás keretében kerül kifizetésre.
A szerződés tárgyát képező 128 szeletes CT telepítése belsőépítészeti átalakításokkal jár. Az Eladó által szállítandó CT berendezés elhelyezésére szolgáló helyiség fogadóképességének építészeti kialakítása azonban a Vevő feladatát képezte. A COVID veszélyhelyzet miatt a világban kialakult egészségügyi válsághelyzet, és a kihirdetett veszélyhelyzetre mint külső elháríthatatlan akadály, „vis maior”-ra tekintettel a Kórház mint teljesítési helyszín vonatkozásában megkezdett kivitelezések kapcsán a Kórház vezetése (a kirendelt Kórházparancsnok egyetértésével) 2020. március 31.-én elrendelte a teljesítések vis maior elhárulásáig tartó szünetelését, és mindennemű kivitelezési munka teljesítését kizárólag a Kórház külső – az új Onkológiai Központ építése kapcsán az I. ütemben már átadott – építési területre korlátozta. A Kórház minden egyéb (külső és belső) területét érintő kivitelezés teljesítését beszüntette, és az I. ütemben érintett kivitelezők mozgását is korlátozta, mivel a veszélyhelyzet miatt a Kórháznak elsődlegesen az átrendeződött egészségügyi helyzethez kellett igazodnia és nem volt megengedhető, hogy bármilyen belső területet külső kivitelező részére átadjon, hiszen előre nem volt látható, hogy mennyi betegágy kialakítására lesz szükség a COVID veszélyhelyzet miatt.
A hivatkozott korlátozás miatt a 128 szeletes CT berendezés fogadóhelyiségének kialakítása is ezáltal meghiúsult ebben az időszakban. A tiltás feloldását követően tudta csak a Kórház a munkaterületet biztosítani a 128 szeletes CT építészeti átalakítási munkáihoz, viszont így Eladó által elvégzendő telepítési feladatok is jelentős csúszást szenvedtek.
Továbbá a Kórházban jelenleg egy darab CT berendezés üzemel, és ezen CT berendezés új helyre történő áttelepítése szükséges ahhoz, hogy az új 128 szeletes CT letelepíthető legyen. A járvány helyzetben a Kórház nem maradhatott CT berendezés nélkül, hiszen a diagnosztizálás egyik fő eszköze, ezért az üzemelő CT leszerelését nem lehetett engedélyezni. Mivel Eladó feladatát képezi a szerződés szerint az új leszállítandó készülék helyén jelenleg működő -Siemens AS Definition CT – berendezés szakszerű leszerelése és a Kórházon belül – a műszaki leírás szerinti helyiségbe – történő szakszerű áthelyezése és üzembe helyezése is, az Eladó által szállítandó berendezés leszállítása ezen oknál fogva sem lehetséges az előírt határidőben.
Fenti okok miatt a Vevő a berendezés leszállításához, telepítéséhez szükséges teljesítés helyét nem tudja olyan határidőben rendelkezésre bocsájtani, amely lehetővé tenné az Eladó szerződésszerű, határidőben történő teljesítését. Vevő az akadályközlést az Eladó felé megtette, és Felek kölcsönösen a szerződés módosításában állapodtak meg. Tekintettel arra azonban, hogy a Vevő érdekkörében merült fel az akadálya az Eladó teljesíthetőségére vonatkozóan, Vevő méltányos kérésnek tekinti, hogy Eladó a vételárhoz jusson, és ne érje érdeksérelem a Vevő késedelme miatt, de mivel a közpénzek hatékony elköltésének szempontjait Vevőnek kötelessége figyelembe venni, a teljes vételár 10 %-ának visszatartását és annak csak a telepítést és beüzemelést követően történő kifizetését tartja indokoltnak a Vevő garanciális érdekei védelmében. Felek kölcsönösen erre tekintettel a fizetési feltételek módosításában is megállapodtak.
Ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.


Winner: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság