Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-10
Buyer: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΔΟΥ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35720000: Intelligence and surveillance systems

Technical requirements: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου», το οποίο σύστημα θα αποτελείται από τρεις (03) ανεπάνδρωτους σταθμούς επιτήρησης στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας και νήσου Σαμοθράκης και ένα Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στον λιμένα Αλεξανδρούπολης. Στο Κέντρο ελέγχου θα προβάλλονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από όλους τους σταθμούς επιτήρησης. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (υλικό, λογισμικό κτλ) που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συστήματος. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α’ – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020»
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡ. 08/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ Ν. 4412/2016 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου σύμφωνα με την αρ. Τ24/2023 Σύμβαση σε συνδυασμό με την αρ. 08/2019 διακήρυξη Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου και την προσφορά της αναδόχου εταιρείας
Με την αρ. Τ51/2023 Σύμβαση ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ου τροποποιείται μέρος της αριθ. Τ24/2023 Σύμβασης και συγκεκριμένα του Άρθρου 4ου αυτής σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο 12 του Παραρτήματος Α’ – Τεχνικές Προδιαγραφές) της αρ. 08/2019 Διακήρυξης, ως προς τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της Φάσης Α’ (Μελέτη Εγκατάστασης Έργου) ώστε αντί για ενενήντα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 25-9-2023, χωρίς να παρατείνεται ο συνολικός συμβατικός χρόνος παράδοσης και οι Φάσεις Β’ και Γ’ του έργου της αριθ. Τ24/2023 Σύμβασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, άνευ επιβολής κυρώσεων, λόγω ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ εντός του χρονικού πλαισίου το οποίο είχε συμφωνηθεί με την αρχική σύμβαση
Λόγω αναμονής εγκρίσεων από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και από ΕΤΗΜ και ΓΕΣ/ΔΔΒ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μελέτη εγκατάσταση του έργου (Φάση Α’) σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται επιμέρους τεύχη μελετών (οικοδομικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών κλπ) για κάθε θέση εγκατάστασης θα πρέπει προηγουμένως να οριστικοποιηθούν οι θέσεις αυτές ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη από την ανάδοχο εταιρεία στις υπό εκπόνηση μελέτες. Κατόπιν αυτού μετατίθεται η υλοποίηση της Φάσης Α’ (Μελέτη Εγκατάστασης Έργου) μέχρι την 25-9-2023, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός συμβατικός χρόνος παράδοσης και οι φάσεις Β’ και Γ’, καθόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει περί μετάθεσης του χρόνου παράδοσης.


Winner: ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ