Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-09
Buyer: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30000000 | 31000000 | 31625200 | 32000000 | 32323500

Technical requirements: 2.	Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 1 do SWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).
Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót.
3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Załącznik nr 10 do SWZ, zwaną dalej „Umowa” oraz w OPZ – Załącznik nr 1 do SWZ.
4.	Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Zobowiązanie do zatrudnienia dotyczy pracowników, którzy w ramach Umowy, która zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamówienia, będą wykonywać czynności w zakresie robót:
5. Zasady dokumentowania zatrudnienia, kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu ich niespełnienia, określone zostały w §3 ust. 10 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ, oraz Formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać nazwy podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie).
9. Zamawiający wymaga od Wykonawców skutecznego wniesienia wadium w wysokości: 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
11. Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. Suma wartości powyższych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.
Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl
2.Fakt, iż Urząd Zamówień Publicznych oraz Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen w branży budowlanej, wydały opinie, które wskazują na możliwość wprowadzenia zmiany umowy w ramach zamówień publicznych i zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy nawet w sytuacji, kiedy nie było to określone w SIWZ. W stanowisku Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej wskazano min..:"(...) Porównanie prawdopodobnych w konkretnych okolicznościach scenariuszy może prowadzić do wniosku, że działaniem, które można oceniać jako niegospodarne byłaby odmowa  podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy mimo spełnienia przesłanek dopuszczalności zmiany umowy, zwłaszcza, gdy wykonawca może choćby potencjalnie, skutecznie żądać podwyższenia wynagrodzenia na podstawie rebus sic stantibus".
Aneks nr 1 zawarty został na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
§9 ust 1 Umowy otrzymuje brzmienie: "Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy w zakresie realizacji robót budowlanych został wykonany w terminie do 69 tygodni od dnia zawarcia umowy".
Strony zgodnie postanawiają o wprowadzeniu zmian w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, przyjętym do umowy nr KFZ01.022.PG.2625.2021 z dnia 14 lipca 2021 r., której przedmiotem jest realizacja robót budowlanych dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dworca kolejowego Siedlce", w zakresie terminu realizacji Kamieni Milowych:


Winner: Texom sp. z o.o.