Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-04
Buyer: Conseil général des Yvelines
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings
Submission deadline: 2017-10-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La présente consultation concerne les travaux de restructuration et d'extension du Lycée Franco-Allemand à Buc.
Visite des lieux obligatoire préalablement à la remise de l'offre. La visite devra obligatoirement être effectuée avant le 11.8.2017. La personne à contacter pour effectuer cette visite, est Mme le Davay, chargée de projets (tél. : 01 39 07 73 52 ou 06 88 69 21 20).
Visite des lieux obligatoire préalablement à la remise de l'offre. La visite devra obligatoirement être effectuée avant le 11.8.2017. La personne à contacter pour effectuer cette visite, est Mme Le Davay, chargée de projets (tél. : 01 39 07 73 52 ou 06 88 69 21 20).
Une visite des lieux est obligatoire. Les visites sont possibles excepté du 10.8.2017 au 21.8.2017. Les personnes à contacter pour effectuer cette visite, sont Mme Tietz Karine chef du pôle travaux (tél. : 01 39 07 76 24 ou 06 71 62 75 41) et Mme Perrin Claude chargée d'opération (tél: 01 39 07 76 27 ou 06 71 62 68 24).
Phase B: Restructuration et extension du lycée/collège/école élémentaire, cuisine et façades des logements. Délai d'exécution des travaux sera indiqué: article 4 de l'acte d'engagement par l'entreprise.
Phase C: Gymnase: Démolition/Reconstruction, logement de gardien: construction (si prestation supplémentaire éventuelle obligatoire retenue). Délai d'exécution: 394 jours calendaires (dates prévisionnelles du 2.7.2018 au 31.7.2019).
Phase D: Vrd, espaces verts de la zone d'implantation des bâtiments modulaires après dépose. Délai d'exécution: 184 jours calendaires (dates prévisionnelles du 15.10.2019 au 17.4.2020).
Nota: Phase A: Bâtiments modulaires, remise en état du terrain après leur dépose. Cette phase ne fait pas partie du marché.
Délai d'exécution des travaux pour les phases b, c et D court à compter de la date de démarrage indiquée sur l'ordre de service.
Le délai global d'exécution est proposé par le candidat dans l'acte d'engagement (article 4). A défaut d'indication de la part du prestataire d'un délai, le délai correspondant prévu à l'article 4 de l'acte d'engagement (608 jours) sera applicable.
Le délai d'exécution des travaux de la phase B est proposé par le candidat dans l'acte d'engagement (article 4). A défaut d'indication d'un délai de la part du prestataire, le délai d'exécution maximum des travaux de la phase B indiqué à l'article 4 de l'acte d'engagement (578 jours) sera applicable.
Sur le critère 3: Le soumissionnaire proposera dans l'acte d'engagement (article 4), un délai global d'exécution des travaux. Le « délai d'exécution » sera évalué au vu du nombre de jours en moins que le soumissionnaire est en mesure de proposer par rapport au délai global d'exécution prévu à l'article 4 de l'acte d'engagement.
Sur le critère 3: Le soumissionnaire proposera dans l'acte d'engagement (article 4), un délai d'exécution des travaux de la phase B.
Le « délai d'exécution » sera évalué au vu du nombre de jours en moins que le soumissionnaire est en mesure de proposer par rapport au délai d'exécution maximum des travaux de la phase B indiqué à l'article 4 de l'acte d'engagement (578 jours).