Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-20
Buyer: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72222300: Information technology services | 72224000: Project management consultancy services | 72246000 | 72254000: Software testing | 72320000

Technical requirements: Predmetom zákazky je aktualizácia existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému (ďalej len IMS), ktorá je presne definovaná v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Pri rozširovaní a úpravách systému IMS sa očakáva úprava jednotlivých softvérových častí systému, z ktorých v súčasnosti pozostáva. Obsahom dodania rozšírenia a úprav IMS je možné rozdeliť do týchto skupín:
Spôsob dodania úprav v jednotlivých častiach systému IMS, spolu s vlastnosťami procesu dodania, je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov. Dodávanie funkcionalít určených bude realizované postupným uvoľňovaním verzií v zmysle požadovaných termínov dodávky.
Zmluvné strany na základe § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupujú k uzavretiu Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1179/2019 uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 65 a nasl. Autorského zákona dňa 18. decembra 2019 (ďalej len Zmluva) v znení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1178/2019 (č. 424/2020) zo dňa 2. septembra 2020 z dôvodu:
úpravy kontaktných údajov Objednávateľa (názvu, sídla Objednávateľa) v zmysle § 40ah zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešla s účinnosťou od 1. júla 2020 pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
potreby predĺženia platnosti a účinnosti Zmluvy, ktorá je vyvolaná existenciou núdzového stavu v Slovenskej republike v súvislosti s pandémiou COVID 19 počas plnenia Zmluvy a v nadväznosti na dokument Európskej komisie Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19,
úpravy Prílohy č. 3 Vlastného návrhu plnenia (ďalej len Prílohy č. 3) z dôvodov na strane Objednávateľa ako aj nových povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné strany na základe § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) a § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristupujú k uzavretiu Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 1179/2019 uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a § 65 a nasl. Autorského zákona dňa 18. decembra 2019 (ďalej len Zmluva) v znení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 1178/2019 (č. 424/2020) zo dňa 2. septembra 2020 z dôvodu:
úpravy kontaktných údajov Objednávateľa (názvu, sídla Objednávateľa) v zmysle § 40ah zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešla s účinnosťou od 1. júla 2020 pôsobnosť Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
potreby predĺženia platnosti a účinnosti Zmluvy, ktorá je vyvolaná existenciou núdzového stavu v Slovenskej republike v súvislosti s pandémiou COVID 19 počas plnenia Zmluvy a v nadväznosti na dokument Európskej komisie Zmena prebiehajúcich zákaziek verejného obstarávania v kontexte krízy COVID-19,
úpravy Prílohy č. 3 Vlastného návrhu plnenia (ďalej len Prílohy č. 3) z dôvodov na strane Objednávateľa ako aj nových povinností Objednávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetný dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 1179/2019 je uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Obmedzenia v súvislosti COVID 19 na projekte sú vyjadrené identifikovaním trvania núdzového stavu počas platnosti a účinnosti zmluvy o dielo č. 1179/2019.
Celkovo trval núdzový stav počas platnosti zmluvy o dielo (12/2019 až 6/2022) v rozsahu 14,5 mesiaca.
Efektívnymi opatrenia pri riadení projektu ako aj minimalizáciu osobných kontaktov a aplikovaním dištančných nástrojov pre prácu v rámci tímu dodávateľa súčasne verejného obstarávateľa sa prejavil COVID 19 na potrebe predĺženia plnenia zmluvy č. 1179/2019 o 7 mesiacov, t. j. o obdobie, ktoré predstavuje iba necelú polovice z celkového trvania núdzového stavu, ktorý negatívne ovplyvnil takmer všetky oblasti plnenia dodávateľských zmlúv.


Winner: JUMP soft a.s.