Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-21
Buyer: MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02547 BUCURESTI
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233120: Road construction works

Technical requirements: 2008.I.727 Fetești - Execuție de  lucrări pentru Obiectul 18 - Platformă hidrazină – Etapa II și  Obiectul 24 – Parc pentru tehnica militară și remiza auto din investiția imobiliară „Infrastructură bază aeriană – zona operațională  în cazarma 727 Fetești
1.Se solicită depunerea documentelor semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile legii.
2. Dovada îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de către ofertantul de pe primul loc – conform art. 196 alin (2) din Legea 98/2016 si art. 132 alin (2) din HG 395/2016.
3. În cazul în care există discrepanţe între informaţiile prevazute în DUAE si cele prevazute în fişa de date, prevalează informaţiile din fişa de date - conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016. Operatorii economici vor putea accesa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter  în vederea copletării DUAE.
4. La definirea sau descrierea specificaţiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, producţii, a unui procedeu special ori marca de fabrică sau de comerţ, a unui brevet de invenţie ori licenţă de fabricaţie se va lua in considerare şi menţiunea "sau echivalent".
5.Valoarea contractului rămâne fermă şi nu se va accepta actualizarea/modificarea acestuia pe toată durata derulării contractului. Contractul de achiziţie publică poate fi modificat, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai în situaţiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Lucrările suplimentare contractate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în temeiul art. 221, alin.1, litera b) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: 	schimbarea contractantului este imposibila din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate in cadrul procedurii de achiziții inițiale. Lucrările ce fac obiectul prezentei documentații sunt diferențe de lucrări ce au rezultat în urma corelării pieselor desenate (planșelor de execuție) cu listele de cantități sau în urma modificării cotelor căminelor de canalizare. Pentru a minimaliza impactul tehnologic și financiar asupra contractului, în urma modificării cotelor căminelor de canalizare s-a considerat a se contracta suplimentar strict doar lucrări de săpătura, umplutura cu nisip, umplutură cu pământ și transport auto al materialului excavat în exces, lucrările de procurare și montaj conducta de canalizare/cămine de beton fiind deja incluse în contract; se poate observa intercondiționarea lucrărilor suplimentare cu cele existente în contract ș din acest motiv înlocuirea contractantului inițial ar și imposibilă; mai mult decât atât, introducerea unui nou contractant care să execute lucrări pe același sector, ar afecta garanția de bună execuție pe care contractantul inițial o asigură conform contractului;	lucrările existente in contract de natura celor suplimentare (lucrări de canalizare menajera, canalizare pluviala și alimentare cu apa) sunt executate în proporție de 70,65%, lucrările suplimentare ce se vor contracta completând rețelele deja executate; 	este de menționat faptul ca proiectul tehnic nu a fost elaborat de către antreprenor, contractul fiind unul de execuție lucrări. 	schimbarea contractantului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau o creștere semnificativa a costurilor;. Majorarea pretului contractului este de:8.58% din pretul contractului initial.


Winner: RO CONSTRUCT CENTER S.R.L.