Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-09
Buyer: Město Nymburk
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71242000 | 71246000 | 71320000 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace (dále také jako,,PD") Rekonstrukce bazénu Boleslavská třída 319/11, Nymburk, a to urbanistické studie (dále také jako ,,Studie") min. ve 2 variantách, dokumentace k územnímu řízení (dále také jako „DUR"), dokumentace pro stavební povolení (dále také jako,,DSP") a dokumentace pro provádění stavby (dále také jako ,,DPS"), včetně inženýrské činnosti. Podkladem pro PD je Odborný posudek č. 23/12 ze dne 28/05/2012 znaleckého ústavu Stavexis, s.r.o., Brno - Komplexní odborné posouzení objektů krytého plaveckého bazénu TJ Lokomotiva Nymburk a Městských lázní na adrese Boleslavská třída 318//11, obec Nymburk a stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Dne 4.5.2017 zhotovitel Atelier 11 Hradec Králové předložil návrh Dodatku č. 1 s posunutím termínů plnění. Usnesením RM č. 206 ze dne 17.5.2017 navržený dodatek nabyl schválen. Zhotovitel sice připouští předání a převzetí oponentní studie od BfB s.r.o. na kontrolním dnu č. 6 dne 28.2.2017, ale namítá že následně byla studie dle dalších požadavků měněna a upravována, což se hlavně řešilo na KD č. 8 dne 4.4.2017. jednalo se o změny dispozic a další nové požadavky vyplývající z projednávání napříč profesemi projektanta s ohledem na úpravy dispozic.
Usnesením RM č. 396 ze dne 20.9.2017 bylo vzato na vědomí převzetí Dokumentace pro územní řízení (dále jen,,DUR") bez stanovisek dotčených orgánů a zároveň výpočet penalizace za nedodržení termínu dodání DUR. Zároveň tímto usnesením požaduje RM zajištění stanovisek DOSS do 30.9.2017, což je v novém návrhu stanovisek akceptováno. V současné době je získání stanovisek do stupně DUR závislé na projednání přípojného místa do krajské komunikace Boleslavská třída v Radě kraje s předpokladem v prosinci 2017. Zhotovitel i přesto má zpracovanou PD pro územní řízení a dále pro stavební povolení a uvažuje o riziku zkrácení termínů a minimalizaci skluzu sloučením územního a stavebního řízení. Úprava konkrétnějších termínů ošetřená připravovaným Dodatkem č. 2 bude možná po získání některého z výše uvedených rozhodnutí, ať již samotného DUR nebo sloučeného územního a stavebního řízení.
Dne 4.5.2017 zhotovitel Atelier 11 Hradec Králové předložil návrh Dodatku č. 1 s posunutím termínů plnění. Usnesením RM č. 206 ze dne 17.5.2017 navržený dodatek nabyl schválen. Zhotovitel sice připouští předání a převzetí oponentní studie od BfB s.r.o. na kontrolním dnu č. 6 dne 28.2.2017, ale namítá že následně byla studie dle dalších požadavků měněna a upravována, což se hlavně řešilo na KD č. 8 dne 4.4.2017. jednalo se o změny dispozic a další nové požadavky vyplývající z projednávání napříč profesemi projektanta s ohledem na úpravy dispozic.
Usnesením RM č. 396 ze dne 20.9.2017 bylo vzato na vědomí převzetí Dokumentace pro územní řízení (dále jen,,DUR") bez stanovisek dotčených orgánů a zároveň výpočet penalizace za nedodržení termínu dodání DUR. Zároveň tímto usnesením požaduje RM zajištění stanovisek DOSS do 30.9.2017, což je v novém návrhu stanovisek akceptováno. V současné době je získání stanovisek do stupně DUR závislé na projednání přípojného místa do krajské komunikace Boleslavská třída v Radě kraje s předpokladem v prosinci 2017. Zhotovitel i přesto má zpracovanou PD pro územní řízení a dále pro stavební povolení a uvažuje o riziku zkrácení termínů a minimalizaci skluzu sloučením územního a stavebního řízení. Úprava konkrétnějších termínů ošetřená připravovaným Dodatkem č. 2 bude možná po získání některého z výše uvedených rozhodnutí, ať již samotného DUR nebo sloučeného územního a stavebního řízení.
Změny, vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Z těchto důvodů je nutné prodloužit termín dokončení díla.


Winner: Ateliér 11, Hradec Králové, s.r.o.