Public procurement notice: Compl
Published: 2025-09-25
Buyer: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
Country: BG
Region: BG421
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services | 71530000: Construction consultancy services
Estimated value: 5850 BGN
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Изпълнението на консулт. услуга включва: техн. контрол при проектирането при договорите за инж. и строит.; оценка за съответствие на инвест. проекти със съществените изисквания за строежите на работните проекти за обектите, включени в проектното предложение, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; Оценка на съответствието по част „Констр.“ и по част „Енерг. ефек.“ по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо; СН по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техн. оферти на изпълнителите, договорите за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на обектите чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части; отчет за изпълнение на плана за управ. на строит. отпадъци част от инв. проект; техн. паспорт на строежа по чл. 176 „б“, ал. 2 от ЗУТ; оконч. доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; въвеждане на обекта в експлоатация
В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Техн. контрол при проектирането при договорите за инж. и строит.; оценка за съответствие на инвест. проекти със съществените изисквания за строежите на работните проекти за обектите, включени в проектното предложение, съгласно чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; оценка на съответствието по част „Констр.“ и по част „Енерг. ефек.“ по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ, където е приложимо; СН по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техн. оферти на изпълнителите, договорите за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение на обектите чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части; Отчет за изпълнение на Плана за управ. на строит. отпадъци част от инв. проект; Техн. паспорт на строежа по чл. 176 „б“, ал. 2 от ЗУТ; Оконч. доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; въвеждане на обекта в експлоатация
От момента на сключването на договора (07.12.2020 г.) до настоящия момент е изминал значителен период от време, през който реализацията на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа на гр. Хисаря – Етап 1А“ не е започнала, поради причини, независещи от волята на Изпълнителя и/или Възложителя, по-конкретно: Въз основа на Констативен протокол от 24.04.2024 г., от експертна комисия на основание чл.160 от Закона за културното наследство е извършен оглед на обект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП I A”, от който е установено, че част от трасето на обекта попада в границите на НАР „Хисаря“ – изключителна държавна собственост. Във връзка с направените констатации, Комисията предлага промяна на проектното трасе на преминаване на тръбата, в участъка на южната и северната стена, така, че да се избегне преминаване под порта „Камилите“ с цел избягване застрашаването на този емблематичен елемент от укрепителната система на античния град. Посоченото решение на Комисията води до необходимост от промяна на изготвения работен проект за обекта по чл.154 от ЗУТ, възложено на Изпълнителя с протокол от 10.07.2024 г.
Поради посочените обективни обстоятелства, от страна на Изпълнителя е налице отпаднал интерес от поддържане на договора в сила. С писмо-предизвестие изх. № Р-2229/13.08.2025 г., заведено във входящия регистър на Възложителя под № 70-00-5297/14.08.2025 г., Изпълнителят е заявил желание за прекратяване на договора по взаимно съгласие.
Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2, т. 1 от Договор № Ю-01-126/ 07.12.2020 г. Страните по Договора могат да го прекратят преди изтичане на срока по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.
Предвид изложеното, на основание чл. 23, ал. 2, т. 1 от Договор № Ю-01-126/ 07.12.2020 г. с предмет „Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа на гр. Хисаря – Етап 1А“, във връзка с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) е подписано Споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на  Договор № Ю-01-126/ 07.12.2020 г.
Към датата на подписване на Споразумението за прекратяване на договора са изпълнени следните дейности по Договор № Ю-01-126/07.12.2020 г.: Разработен е Комплексен доклад за оценка на съответствието (КДОС) при условията на чл. 142 и чл. 166 от ЗУТ на работен инвестиционен проект с основните изисквания към строежите за обект: „Реконструкция и изграждане на канализационната мрежа на гр. Хисаря – Етап 1А“. Представеният Комплексен доклад е одобрен от Възложителя с Приемо-предавателен протокол по чл.20, ал.2 от Договора, подписан на 21.09.2022 г. Разработения КДОС е на стойност 850 лева, без ДДС и е разплатен от Възложителя на 06.10.2022 г.


Winner: „Пешев“ ЕООД
Award value: 5850
Number of bids: 5