Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-10
Buyer: DB Netz AG, Regionalbereich Südost, I.NG-SO-S
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44322100 | 45221111 | 45221250 | 45222000 | 45236000

Technical requirements: Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
Trabajos de construcción de obras de ingeniería, excepto puentes, túneles, pozos y pasos subterráneos
Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
Xogħol tal-kostruzzjoni għal xogħlijiet ta’ l-inġinerija apparti milli pontijiet, mili, ċmieni ta’ l-arja u passaġġi ta’ taħt l-art
Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
Die Maßnahme ist Bestandteil der Ausbaumaßnahme ABS Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg – Leipzig/ Dresden (PSM 2), Leipzig – Neumark. Im Abschnitt Paditz – Lehndorf soll die Strecke für eine Streckengeschwindigkeit von bis zu 160 km/h ausgebaut werden. Dazu ist die Strecke mit moderner ESTW–Technik auszurüsten. Im Rahmen dieser Ausschreibung werden folgende Leistungen an den AN vergeben: Erneuerung Streckengleise inkl. Tiefbau und OLA, Ersatzneubau EÜ Ehrenberg, Ersatzneubau SÜ B93, Neubau Stützwände und Durchlässe, Erneuerung Bahnsteige Bf Lehndorf, Rückbau FÜ Paditz, Planungs- und Vermessungsleistungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Maßnahme ist Bestandteil der Ausbaumaßnahme ABS Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg – Leipzig/ Dresden (PSM 2), Leipzig – Neumark. Im Abschnitt Paditz – Lehndorf soll die Strecke für eine Streckengeschwindigkeit von bis zu 160 km/h ausgebaut werden. Dazu ist die Strecke mit moderner ESTW–Technik auszurüsten. Im Rahmen dieser Ausschreibung werden folgende Leistungen an den AN vergeben: Erneuerung Streckengleise inkl. Tiefbau und OLA, Ersatzneubau EÜ Ehrenberg, Ersatzneubau SÜ B93, Neubau Stützwände und Durchlässe, Erneuerung Bahnsteige Bf Lehndorf, Rückbau FÜ Paditz, Planungs- und Vermessungsleistungen.
AIm Zuge der sicherungstechnischen Planung haben sich die Kabelmengen erhöht. Durch die Mengenmehrung des Kabels ist aufgrund des begrenzten Totalsperrung auch eine Änderung der Technologie der Kabelverlegung vorzunehmen.
Die zusätzlichen Leistungen stehen im direkten Zusammenhang mit dem geschuldeten Leistungssoll des AN. Bei den angezeigten Leistungen handelt es sich um Mengenmehrungen der LV Pos. 28.2.2020. Eine Abgrenzung zwischen Leistungssoll und zusätzlicher Leistung ist in Hinblick auf Gewährleistung und ggf. Mängelansprüche nur bedingt möglich. Durch einen weiteren AN im Baufeld sind Verzögerungen im Bauaublauf aufgrund des ineinandergreifens der Leistungen möglich.


Winner: ARGE ESTW Lehndorf, 2.Baustufe c/o Hentschke Bau GmbH