Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-26
Buyer: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71242000 | 71243000 | 71245000 | 71300000 | 71311300

Technical requirements: Tervezési szerződés a 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
A 6. sz. főút 2×2 sávos főúttá fejlesztésének megtervezése körülbelül 3,5 km hosszú szakaszon - beleértve a becsatlakozó utak csomóponti kialakítását -, továbbá a 6. sz. főút 115+710 km szelvényében körforgalmi csomópont kialakításának megtervezése.
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés
Tervezési szerződés a 6. sz. főút négynyomúsítás folytatása északi irányból az atomerőmű déli bejáróig engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése tárgyában
A 6. sz. főút 2×2 sávos főúttá fejlesztésének megtervezése körülbelül 3,5 km hosszú szakaszon - beleértve a becsatlakozó utak csomóponti kialakítását -, továbbá a 6. sz. főút 115+710 km szelvényében körforgalmi csomópont kialakításának megtervezése.
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, benyújtása engedélyezésre, építési engedély és egyéb szükséges engedélyek megszerzése, az engedélyezési eljárásokban való rendelkezésre állás és közreműködés
A Szerződés alapján Tervező feladata a 6. sz. főút 2x2 sávos főúttá történő fejlesztésének megtervezése körülbelül 3,5 km hosszú szakaszon (112+200 - 115+710 km szelvények között), továbbá a 115+710 km szelvényben körforgalmi csomópont tervezése. Tervező feladata az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és annak engedélyezésre történő benyújtása. Előzőeken túl Tervező feladata a kiviteli tervek elkészítése is.
A Közútkezelő 2020. augusztus 14-én kelt hozzájárulásával jóváhagyva a 6. számú főúti tervezési szakasz végcsomópontjában a főút 115+710 km szelvénye környezetében lévő, a Paksi Atomerőmű déli bejárójához tervezett csomópont - a prognosztizált forgalmi igényeket alapulvéve - egysávos körforgalomként (K3 jelű körforgalom) került megtervezésre. A Közútkezelővel leegyeztetett engedélyezési terveket a Tervező elkészítette és a Szerződés szerinti 1. sz. részteljesítési határidőnek megfelelően engedélyezésre benyújtotta a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz.
Az útépítési engedélyezésre benyújtandó tervdokumentációhoz Tervező összeállította az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság (továbbiakban: ÚB) felé küldendő, az Útügyi Műszaki Előírásokban foglaltaktól eltérő megoldások jóváhagyására vonatkozó kérelmet.
Az ÚB kérte, hogy a felterjesztett műszaki eltérési kérelemben bemutatott főút keresztszelvényének kialakítása kerüljön felülvizsgálatra a 2x2 sávos kialakítás megvalósítására vonatkozóan.
Az engedély 2020. szeptember 23-án kiadásra került és 2020. szeptember 30-án véglegessé vált, melyben a K3 jelű egysávos körforgalom építése engedélyezésre került, és amely következtében a végleges útépítési engedély megszerzése a Szerződés 2. részteljesítéséhez tartozó 2020. november 17-i határidőre teljesült.
Figyelemmel a tervek módosítására tett ÚB javaslatra, az ITM a 6. sz. főút építési engedéllyel rendelkező terveinek átdolgozására adott utasítást, amely a 2020. szeptember 28-án aláírt jegyzőkönyvben került rögzítésre, és amely alapján a K3 jelű körforgalmon a kiviteli tervek készítése során biztosítani kell a főút 2x2 sávon történő átvezetését. Megrendelő utasította Tervezőt a kiviteli tervek fentiek szerinti átdolgozására.
Megrendelő az előzőekben ismertetettekre tekintettel, valamint árszakértői felülvizsgálat alapján a módosítással kapcsolatos tervezői többletdíjigényt nettó 17 500 000,- Ft összegben elfogadhatónak tartja.
Szerződő Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése alapján a tervezői díjat 177 000 000,- Ft-ról 194 500 000,- Ft-ra módosítják, ezzel összefüggésben a végszámlához tartozó munkadíjat és a szerzői jog ellenértékét is megnövelik a Felek.
A fentiek szerint elrendelt műszaki tartalom változásból eredően, valamint Tervező 2020. október 9-én kelt, továbbá 2020. november 9-én kelt, szerződésmódosítási igényében, illetve 2021. február 8-án kelt, hiánypótlásában foglaltakra tekintettel Szerződő Felek akként módosítják a Szerződést a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján, hogy Tervezőnek a műszaki leírásban foglaltakat az ÚB által előírt, valamint az ITM által elrendelt módon kell megvalósítania.


Winner: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.