Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-06-09
Buyer: Országgyűlés Hivatala
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71220000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71334000 | 79932000

Technical requirements: Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
A részvételi felhívás dokumentációja - illetve az annak részét képező szerződéstervezet - tartalmazza az elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket, feladatokat, illetve részletezi a feladatokat.
1. A II.2.7. pontban feltüntetett 60 munkanap időtartam a szerződéskötéskor meghatározott, a kivitelezési dokumentáció benyújtására vonatkozó határidőre figyelemmel került feltüntetésre. Azonban nyertes ajánlattevőnek ezt követően is vannak feladatai. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetést végez a Tervező (nyertes ajánlattevő).
A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
- Országgyűlés Irodaháza déli udvara vízszigetelése felújítása megkezdéséhez szükséges koncepció tervezői feladatok, az ehhez szükséges tervdokumentáció, tervek elkészítése (amikkel a szigetelés javítás, felújítás megkezdhető).
A Felek a Szerződés alapján a Tervező által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott jólteljesítési biztosíték mértékét 4 000 000,-Ft-ra csökkentik.
A Tervező a Szerződés alapján készített kivitelezési dokumentációt, tervet, árazatlan költségvetést átadta a Megrendelőnek, erre vonatkozóan a Megrendelő a teljesítést igazolta és az ellenértéket kifizette. A Tervező a 2. és 3. számú szerződésmódosítások alapján a kivitelezési dokumentációt, tervet, árazatlan költségvetést, dokumentumokat átdolgozta, mivel a dokumentumok Megrendelő részére való átadása (és Megrendelő általi elfogadása) után olyan - a szerződéskötéskor illetve az elkészített dokumentumok Megrendelő általi átvételekor előre nem látható - körülmények (térbeli és időbeli organizációs feltételek) merültek fel, amelyek miatt szükségessé vált megváltoztatni a kivitelezési dokumentáció, terv, árazatlan költségvetés bontását (ütemezés). Az átdolgozott dokumentumokat a Tervező a Megrendelőnek átadta. Erre vonatkozóan a Megrendelő a teljesítést igazolta és az ellenértéket kifizette.
A Tervező - a Szerződésben és a szerződésmódosításokban foglaltakra figyelemmel - az Országgyűlés Hivatala rendelkezésére bocsátott (a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos megrendelői igények biztosítékaként) jólteljesítési biztosítékként 8 198 500,-Ft összeget (ez a Szerződés módosításaival emelt teljes nettó tervezői díj - kivéve tervezői művezetés ellenértékét - 5 %-át kitevő érték). A biztosíték érvényességi ideje 2027. december 8-ig tart.
A jólteljesítési biztosíték előzőekben feltüntetett teljes mértékének fenntartása nem indokolt, mivel a Szerződés alapján (a 2. és 3. szerződésmódosítás előtt) átadott kivitelezési dokumentáció, terv átdolgozással érintett eredeti részei nem valósulnak meg tekintettel arra, hogy a kivitelezés a szerződésmódosításoknak megfelelően átdolgozott kivitelezési dokumentáció, terv, dokumentumok alapján végzendő.


Winner: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.