Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-08-29
Buyer: Planungsleistungen für den Neubau Kita Miehlen, Los 5 - Projektsteuerungsleistungen
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Estimated value: 212951.67 EUR
Submission deadline: 2028-01-01
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Von Bewerbern/Bietern erkannte Verstöße der vergebenden Stelle gegen das geltende Vergaberecht hat der Bieter gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen zu rügen. Erklärt der Auftraggeber, dass er der Rüge nicht abhelfen will, hat der Bieter binnen einer Frist von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung bei folgender Stelle schriftlich einen Nachprüfungsantrag zu stellen: Vergabekammer Rheinland-Pfalz Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau  Stiftsstraße 9 55116 Mainz Deutschland E-Mail: vergabekammer.rlp@mwvlw.rlp.de Tel.: +49 6131 / 165240 Fax: +49 6131 / 162113
In der ersten Phase - Teilnahmewettbewerb - wird die Eignung der Bieter geprüft. 3-5 der am besten geeigneten Bewerber werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Angebote sollen in einer oder mehreren Runden verhandelt werden. Der Zuschlag auf das Erstangebot bleibt vorbehalten.
Der Kindergartenzweckverband Miehlen möchte den Neubau einer Kindertagesstätte für 4-5 Gruppen errichten. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Ortsgemeinden Berg, Ehr, Hainau, Hunzel, Marienfels und Miehlen.   Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Projektsteuerung des Planungs- und Realisierungsprozesses. Auf die Leistungsbeschreibung Projektsteuerung wird Bezug genommen, die zum Download zur Verfügung steht. Der Leistungsumfang der Projektsteuerung erfolgt auf Grundlage des AHO Heft 9.  Der zu begleitende Kita-Neubau wird wie folgt beschrieben:  Der Neubau ist barrierefrei nutzbar, im Sinne der Normen, herzustellen.   Das Plangebiet befindet sich zwischen der Bettendorfer Straße und der Aftholderbacher Straße in 56357 Miehlen. Ein betreffender Bebauungsplan befindet sich derzeit in Aufstellung.  Der Umfang der Maßnahme wird mit ca. 1500m² BGF und folgenden Kosten (netto) geschätzt:  KG 200 - Vorbereitende Maßnahmen - 102.477,55 EUR   KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion - 3.464.958,85 EUR   KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen - 993.586,65 EUR   KG 410  - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen - 238.460,80 EUR KG 420 - Wärmeversorgungsanlagen - 218.589,06 EUR KG 430 - Raumlufttechnische Anlagen - 89.422,80 EUR KG 440 - Elektrische Anlagen - 317.947,73 EUR KG 450 - Kommunikationsanlagen - 69.551,07 EUR KG 470 - Nutzungsspezifische Anlagen - 29.807,60 EUR KG 480 - Gebäude- und Anlagenautomation - 29.807,60 EUR KG 500 - Außenanlagen und Freiflächen - 525.754,37 EUR   KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke 240.599,46 EUR    Der Auftraggeber ist bei der Fördermittelbeantragung zu unterstützen.  Die Leistungen werden losweise ausgeschrieben wie folgt: - Los 1: Objektplanung Gebäude und Freianlagen   in den Leistungsphasen 1-9 nach § 34 HOAI, - Los 2: Fachplanung Technische Ausrüstung HLS in den Leistungsphasen 1-9 nach § 55 HOAI, - Los 3: Fachplanung Technische Ausrüstung Elektro in den Leistungsphasen 1-9 nach § 55 HOAI, - Los 4: Tragwerksplanung in den Leistungsphasen 1-6 nach § 51 HOAI und - Los 5: Projektsteuerungsleistungen  Leistungszeit für die Planungsleistungen:  6 Monate nach der Beauftragung soll eine genehmigungsfähige Antragsplanung übergeben werden. Mit der Bauausführung soll im ersten Quartal 2026 begonnen (Leistungsphase 8) und diese 2027 abgeschlossen werden.  Bewerbungen für mehrere Lose sind möglich.
Hinsichtlich der Bewertung Ihres Honorarangebots wird meine Mandantin wie folgt verfahren: Das Angebot mit dem wirtschaftlich günstigsten Preis erhält 10 Punkte. Ein Angebot mit einem 1,5-fachen Preis erhält 0 Punkte. Dazwischen wird interpoliert. In die Wertung Ihres Angebots fließen die Zeithonorare mit folgenden, geschätzten Zeitansätzen ein: - 20 Stunden Geschäftsführer - 50 Stunden Ingenieur/Projektkaufmann - 40 Stunden Schreibkraft In die preisliche Bewertung fließen 3 Verlängerungsmonate rechnerisch für den Angebotsvergleich ein.
Hinsichtlich des Wertungskriteriums "Qualitätsmanagement bei der Projektsteuerung" erhält ein Angebot eine Beurteilung von 0-3 Punkten, bei dem auf ein Qualitätsmanagement kein oder nur wenig Wert gelegt wird. Eine Beurteilung von 4-6 Punkten erhält ein Angebot, bei dem ein Qualitätsmanagement durch eine systematische Abarbeitung des Grundleistungskataloges der Projektstufen der Leistungsbeschreibung erfolgt. Eine Beurteilung von 7-10 Punkten erhält ein Angebot, bei dem ein Qualitätsmanagement über ein systematisches Abarbeiten des Grundleistungskataloges der Projektstufen der Leistungsbeschreibung hinaus erfolgt, durch das eine besondere Qualität der Planung und deren Umsetzung sichergestellt wird.


Winner: Kindergartenzweckverband Miehlen
Award value: 212951.67
Number of bids: 5