Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-19
Buyer: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45220000 | 45232450 | 45233120: Road construction works | 45233142: Road-repair work | 45233228

Technical requirements: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
— Az út besorolása: K.V.A., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A K.V.A. tervezési besorolás alatt a Külterületi Mellékutak (Összekötőút, bekötőút) „A” környezeti körülmény értendő,
— Tervezett hossza 2376,03 m, a főpálya és a csatlakozó utak kiépítésének megindítása, visszavezetése,
— A nyomvonal megépítésének részeként megépül a közvilágítás a teljes belterületi szakaszon, megtörténik két vízfolyás keresztezése is. A vízelvezetés módja jellemzően szikkasztó árokrendszer, de a lehetséges helyeken a befogadóba bevezetésre kerül.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése
A közműgazda E-ON Zrt. előírásai alapján ahol a vezetékek fölé szilárd burkolat kerül, ott az érintett vezetékszakasz utólagos mechanikai védelméről gondoskodni kell védőcső alkalmazásával. Az elvégzendő munkák a kiviteli tervdokumentációban, Vállalkozó ajánlatában (tételes költségvetés) nem szerepeltek.
c) 0+082-1+170 közötti szakaszon zúzottkő réteg beépítése: A talajcserét követően az akkreditált vizsgáló laboratórium méréseket végzett az érintett szakaszon, ahol az eredmények nem megfelelő értékeket mutattak. Tekintettel az altalaj minőségére, nedvességtartalmára - amely a felület szellőztetését követően sem javult érdemben - annak feljavítása vált szükségessé legalább 10 cm vtg. zúzottkő alkalmazásával. Az elvégzendő munkák a kiviteli tervdokumentációban, Vállalkozó ajánlatában (tételes költségvetés) nem szerepeltek.
d) Használaton kívüli villamosvezeték megszüntetése: A 2+350 km szelvény környezetében a földmunkák végzése közben tükörszint feletti magasságon elhelyezkedő ismeretlen kábel került feltárásra. A hivatkozott vezeték a helyszínrajzokon nem került feltüntetésre. A területen elhelyezkedő és megkutatott egyéb ismert és helyszínrajzokon nevesített vezetékek és a hivatkozott vezeték jellemzőinek figyelembevételével a kábel üzemeltetőjeként az E-ON Zrt-t volt azonosítható. Az E-ON Zrt. képviselői a helyszínen megerősítették, hogy a fellelt vezeték az E-ON Zrt. üzemeltetésében van, erről a későbbiekben vállaltak hivatalos tájékoztatást küldeni. Ezen tájékoztatást a Vállalkozó 28.8.2019-án kapta meg, amely alapján a fellelt vezeték egy M110-es védőcsőben egy Qv 10x4/0,6 rézkábel és mellett LPE40-es védőcsőben lévő 5x4-es optikai kábel. A tájékoztatás alapján ezen vezetékek már nincsenek használatban, emiatt megszüntethetők. Az elvégzendő munkák a kiviteli tervdokumentációban, Vállalkozó ajánlatában (tételes költségvetés) nem szerepeltek.
2. Az 1. pontban hivatkozott műszaki szükségességből felmerült munkák a Megrendelő, illetve a Vállalkozó részéről csak a kivitelezési munkák megkezdését követően, jellegükből adódóan csak a kivitelezés folyamatában váltak, illetve válhattak ismertté, így azokkal a tervezés során a tervező, illetve a Megrendelő sem számolhatott kellő gondosság mellett eljárva.
3. Vállalkozási szerződés a módosítás II. pontja szerinti módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cc) alpontjaiban meghatározott valamennyi feltétel, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatta meg, és az ellenérték változása - az esetleges további ezen jogcímen történt módosításokkal együtt is - nem haladja meg a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában meghatározott mértéket.
4. Vállalkozó az II. d) pontja szerinti villamos vezetéket 14.8.2019-én tárta fel. Ezt követően kereste meg a vélelmezhető közműgazda E-ON Zrt-t a vezeték műszaki helyzetével, védelembe helyezésével, kiváltásával vagy megszüntethetőségével kapcsolatban. Az E-ON Zrt. az erre vonatkozó - megszüntetést engedélyező - hivatalos tájékoztatását 28.8.2019 napján küldte meg a Vállalkozó részére, aki ekként 14,8,2019–28.8.2019 napja között, 14 nap időtartamban a munkavégzésben akadályoztatva volt neki fel nem róható, és előre nem látható okból, figyelemmel arra, hogy a közműgazda nyilatkozatának hiányában a feltárt vezetékkel kapcsolatban munkát végezni nem tudott.
5. A Vállalkozási szerződés IV.2. pontjában rögzített teljesítési időtartamot mindösszesen 14 nap (a szerződés megkötésétől számítva) időtartamra módosítják.
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.


Winner: KELET-ÚT Kft.