Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-10
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá, řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560–11,610 bude provedena re-konstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610–12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 380 mm. V úseku km 12,500–16,100 je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace podloží. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují zejména příčné, podélné a rozvětvené praskliny, úzké i široké, síťové trhliny, drobné výtluky, vyjeté koleje, místní poklesy a plošná deformace vozovky. V rámci stavebních prací bude řešeno i odvodnění komunikace (příkopy, nezpevněné krajnice), dosypání nezpevněných krajnic, dopravní značení..
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Při provádění prací na úseku č. 2, které podle ZDS spočívaly v odtěžení materiálu na úroveň parapláně a následné kompletní výměny vozovkového souvrství včetně drenáží, zastihl Zhotovitel výron spodní vody (viz Zápis ze stavebního deníku). K němu došlo dne 25.7.2018 v úseku 15,750 – 16,100 v průběhu odtěžování aktivní zóny na úroveň parapláně.
Na základě těchto skutečností nechal Zhotovitel provést sérii zkušebních měření autorizovanou laboratoří Viakontrol v km 15,950 a 16,050, která se skládala ze zatřídění zeminy, hustoměrné zkoušky zrnitosti zeminy a statické zatěžovací zkoušky (všechny jsou přílohou ZBV). Následný výsledek jednoznačně po-tvrdil výskyt silně zvodnělých jílů, které nedosahují požadované míry únosnosti pro zemní pláň, která je pro Edef,2 = 45 MPa. V protokolu zatřídění zeminy se rovněž uvádí, že testované vzorky nejsou vhodné k využití do aktivní zóny vozovky.
Vlivem těchto zjištění došlo dne 31.7.2018 ke schůzce za účasti Pověřené osoby Objednatele Ing. Tomáše Grosse, Ph.D., kde se účastníci dohodli, že Zhotovitel předloží varianty možného řešení nastalé situace.
Dne 8.8.2018 tedy Zhotovitel předložil dvě možnosti dalšího postupu (viz popis možných variant opravy technologického úseku stavby), ze kterých byla zástupci ÚKKS (vyjádření ze dne 20.8.2018 a součástí příloh ZBV) a TDS (vyjádření ze dne 14.9.2018 a součástí příloh ZBV) zvolena jako nejvhodnější varianta B (viz zápis ze stavebního deníku). Ta spočívá v odtěžení stávajících vrstev na úroveň para-pláně (dle původní PD), její stabilizaci, zřízení příčných drenážních per, rozprostření separační geotextílie (dle původní PD), zřízení vrstev ze ŠD 32/63 v tl. 250 mm (drenážní) a 0/32 tl. 250 mm, zřízení konstrukční vrstvy ze ŠD 0/32 tl. 250 mm (dle původní PD) a pokládky SC a asfaltových vrstev. Důvodem pro vybrání právě této varianty, byla skutečnost, že ač dojde v požadované míře k odvedení podzemních vod, cena realizace je oproti první variantě nižší.
Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. "řetězení změn", jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.
Při provádění prací na úseku č. 2, které podle ZDS spočívaly v odtěžení materiálu na úroveň parapláně a následné kompletní výměny vozovkového souvrství včetně drenáží, zastihl Zhotovitel výron spodní vody (viz Zápis ze stavebního deníku). K němu došlo dne 25.7.2018 v úseku 15,750 – 16,100 v průběhu odtěžování aktivní zóny na úroveň parapláně.


Winner: Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Střed