Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-11
Buyer: Urząd Lotnictwa Cywilnego
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72260000: Software-related services

Technical requirements: Przedmiotem Zamówienia jest „Budowa, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”.
Przedmiot Zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załączniku nr 7 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działania 2.2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych), w ramach Projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” (3 konkurs) i jako taki podlega regulacjom i zasadom konkursu, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz postanowieniom Porozumienia nr POPC.02.02.00-00-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” zawartego pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a ULC.
Porozumienie nr POPC.02.02.00-00-0010/17-00 o dofinansowanie Projektu „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC” zawarte pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a ULC.
1.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o Zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
2.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7.	Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przedmiot Zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załączniku nr 7 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Aneksem nr 1 zmieniono osoby upoważnione do odbioru przedmiotu Umowy, aneksem nr 2 zmieniono terminy wykonania 4 etapów, aneksem nr 3 zmieniono termin wykonania etapu technicznego nr 5, aneksem nr 4 zmieniono termin płatności etapów zarządczych nr 1 i 2, aneksem nr 5 zmieniono adresy doręczeń korespondencji oraz dane osób pełniących nadzór nad realizacją umowy, aneksem nr 6 zmieniono terminy wykonania 3 etapów, aneksem nr 7 zmieniono termin wykonania etapu technicznego 6, aneksem nr 8 zmieniono termin  wykonania 2 etapów oraz termin wykonania umowy na dzień 20.07.2021 roku, aneksem nr 9 zmieniono wysokość wynagrodzenia wykonawcy oraz końcowy termin wykonania umowy na 29.07.2021 roku oraz terminy wykonania 2 etapów.
Zważywszy, że •	w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zidentyfikował obszary, w ramach których, w wyniku podjętych przez Zamawiającego decyzji projektowych, nastąpiły zmiany w stosunku do pierwotnych założeń Projektu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które zostały uznane za konieczne dla pomyślnego zrealizowana głównego celu Projektu, •	analiza wykazała rozbieżność pomiędzy zgłoszonym zakresem prac a rzeczywistą potrzebą Zamawiającego, której Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie formułowania wymagań, •	okoliczności wskazane powyżej wpłynęły na zwiększenie prac Wykonawcy, a co za tym idzie na poniesienie przez niego dodatkowych kosztów związanych z realizacją Umowy,•	Wykonawca pismem z dnia 22 marca 2021 roku poinformował Zamawiającego o powyższych okolicznościach.Zmiana wynagrodzenia Z tytułu realizacji prac dodatkowych, określonych w załączniku nr 11 do Umowy.


Winner: COMP S.A.