Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-06-15
Buyer: Powiat słupecki
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111200 | 45200000: Building and civil engineering work
Submission deadline: 2020-07-21
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda–Kochowo
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w zakresie zaprojektowania i wybudowania, zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo”.
Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do realizacji etapu zadania Rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda-Kochowo.
Zamawiający informuje, że w ramach etapu I oczekuje od Wykonawcy rozpoczęcia budowy od skrzyżowania z droga powiatowa nr 3050P w m. Kochowo oraz zapewnienia przejezdności drogą tymczasową utwardzoną o nawierzchni bitumicznej, na odcinku od ww. skrzyżowania dróg powiatowych do skrzyżowania z droga gminna nr 318017P. Mapa poglądowa z lokalizacją inwestycji stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
b) wykonanie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, projektu wykonawczego, szczegółowych specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych, części przedmiarowo-kosztorysowej. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót;
c) opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów do uzyskania decyzji, postanowień i koniecznych uzgodnień, opinii itp.;
d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnych w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.);
e) wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentacje projektową, zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszego zamówienia, uzyskanie stosownej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania;
h) uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, skutecznego zgłoszenia o zakończeniu budowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku konieczności;
i) wykonanie opisu stanu zagospodarowania nieruchomości, które będą wykupowane pod przyszły pas drogowy
a. ujęcie w kosztach robót rozbiórkowych zagospodarowanie gruzu betonowego, bitumicznego i innego (wraz z transportem) i udokumentowanie, że materiał został zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, bądź odwieziony na miejsce do tego przeznaczone (zgodnie z ustawą o odpadach);
b. opracowanie i ustawienie oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, jego utrzymanie i demontaż będzie należało do Wykonawcy;
c. zmiana projektu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy możliwa będzie po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, itp. dotyczące opracowania i zatwierdzenia nowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Wykonawca zamówienia winien uwzględnić w wycenie;
d. zmiana przez Wykonawcę zamówienia, projektu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy nie stanowi podstawy do przedłużenia umownego terminu realizacji zamówienia oraz dodatkowego wynagrodzenia;
e. materiały i urządzenia, przeznaczone do realizacji zamówienia, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie – Prawo budowlane;

Eligibility requirements: W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje warunku.