Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-17
Buyer: Land Berlin, vertreten durch die Tempelhof Projekt GmbH
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: 2. den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union;
1. der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist;
2. der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen; und
3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.
Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.
Hier werden zusätzlich folgende Arbeiten benötigt: Winterverschluss- Winterbaumaßnahmen, insbesondere provisorischer Einbau von Holztüren an Gerüstübergängen, provisorischer Verschluss von Fenstern in Holzbau, provisorische Schachtverschlüsse sowie Verschluss der Etagenzugänge und der Öffnung zum Dach.
Winterverschluss- Winterbaumaßnahmen, insbesondere provisorischer Einbau von Holztüren an Gerüstübergängen, provisorischer Verschluss von Fenstern in Holzbau, provisorische Schachtverschlüsse sowie Verschluss der Etagenzugänge und der Öffnung zum Dach.
Aufgrund des Termindrucks nach der Kündigung eines Schlüsselgewerkes und der erheblichen Verzögerung der nachfolgenden Gewerke sowie des zusätzlichen witterungsbedingten Termindrucks für die Winterverschlussmaßnahmen würde eine Neuausschreibung der zusätzlichen Leistungen zu weiteren Verzögerungen im Bauablauf und damit zu weiteren zusätzlichen Kosten führen. Zudem erscheint eine Kostenreduktion durch die Neuausschreibung dieser zusätzlichen Leistungen aufgrund der sehr guten Konjunktur nicht sehr wahrscheinlich. Des Weiteren würde die Ausführung dieser Leistungen durch eine weitere Firma zu zusätzlichem Koordinierungsaufwand und damit zu weiteren Kosten führen


Winner: Baierl + Demmelhuber Hoch- und Ausbau GmbH