Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-01
Buyer: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Country: SI
Contract type: Services
CPV classification: 71310000 | 71356100 | 71520000: Construction supervision services | 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta »ODVAJANJE IN CIŠCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA«. Projekt »ODVAJANJE IN CIŠCENJE ODPADNE VODE NA OBMOCJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1. SKLOP, I. FAZA« vključuje nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, kar obsega izgradnjo cca. 45,6 km kanalizacije, 1 zadrževalnega bazena s spremljajočimi objekti in izgradnjo 3 črpališč (eno od teh v sklopu zadrževalnega bazena). Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.
Projekt izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega redu Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.
DODATEK ŠT. 5 K POGODBI ŠT. C7560-13-210038 Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 1: NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI
Predmet aneksa je podaljšanje roka izvedbe del kot posledica podaljšanja roka izvedbe gradbenih del, pri čemer je rok izdaje Potrdila o prevzemu 30. 11. 2023 in izdaje Potrdila o izvedbi do 30. 11. 2024. Posledično mora inženir predložiti tudi podaljšanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti. Naročnik in izvajalec sta dogovorila tudi imenovanje nove pooblaščene osebe inženirja.
Zaradi zastojev pri gradnji povezovalnega kanala C0 se je izvajalcu gradbenih del odobril zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka, prav tako tudi izvajalcu gradnje na območju občine Medvode. Posledično se spremeni tudi rok izvedbe storitev inženirja in se v okviru aneksa upošteva izdaja Potrdila o prevzemu  do 30.11.2023 in Potrdila o izvedbi do 30.11.2024. Storitve gradbenega nadzora so del celovitega procesa in nujno potrebna ter vezana na dokončanje pogodbenih del, zamenjava izvajalca iz ekonomskih ali tehničnih razlogov ni mogoča, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov, splošna narava javnega naročila pa se s podaljšanjem roka ni spremenila. Ne naročnik niti inženir ob sklenitvi pogodbe nista vedela in nista mogla vedeti, da se bo pogodbeni rok izvajanja gradbenih del na trasi gradnje kanala C0 podaljšal, zato se posledično podaljša tudi rok za izvedbo storitev inženirja.


Winner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o.