Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-19
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky dálnice a příslušenství v uvedených úsecích. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují kaverny výtluky v OV a krytu, vysprávky, trhlina úzká podélná, trhlina úzká příčná, trhlina široká podélná, trhlina široká příčná, trhlina rozvětvená podélná, trhlina rozvětvená příčná, síťové trhliny a místní pokles. V rámci prací bude provedeno frézování asfaltových vrstev tl. 270 mm, lokálně MZK 200 mm, VMT22 tl. 70 a 80 mm, ACL22S 80 mm, SMA11S tl. 40 mm, včetně výměny EMZ za kovové. V rámci stavebních prací bude řešena dendrologie, odvodnění komunikace (otevřené příkopy, propustky, rigoly, nezpevněné krajnice), výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem Změny je sanace aktivní zóny. Sanace byla provedena v úsecích km 23,372 - 24,060, km 24,300 - 24,380 a km 24,410 - 24,510, a to na základě skutečností zjištěných během realizace sanace. Celková potřeba sanace aktivní zóny vyplynula v průběhu realizace stavby z provedených statických zatěžovacích zkoušek, které zpracovala akreditovaná laboratoř. Na základě výše uvedených zkoušek proběhla dne 7.5.2019 kontrolní prohlídka stavby, v rámci níž byly pro sanaci stanoveny výše uvedené úseky. Kontrolní prohlídka byla provedena za účasti Zhotovitele, TDS a AD. Zhotovitel předložil po konzultaci s geotechnikem 2 varianty způsobu provedení sanací, a to Variantu A, spočívající v sanaci aktivní zóny pomocí směsného hydraulického pojiva a Variantu B, kdy bylo uvažováno s výměnou aktivní zóny v tl. 500 mm a dále s postupem dle odsouhlasené RDS.
Na základě ekonomické výhodnosti, vlivů navrhovaných variant na Dobu pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP, na Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP a vyjádření zástupce AD a TDS byl vydán pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení prací podle Varianty A. Varianta A – sanace aktivní zóny byla provedena stabilizací zemní pláně pomocí hydraulického pojiva v množství 2 % max. suché objemové hmotnosti zeminy s dodatečným zvlhčením zeminy o cca 2-3 % vzhledem k vlhkosti stávající zeminy.
Předmětem Změny je sanace aktivní zóny. Sanace byla provedena v úsecích km 23,372 - 24,060, km 24,300 - 24,380 a km 24,410 - 24,510, a to na základě skutečností zjištěných během realizace sanace. Celková potřeba sanace aktivní zóny vyplynula v průběhu realizace stavby z provedených statických zatěžovacích zkoušek, které zpracovala akreditovaná laboratoř. Na základě výše uvedených zkoušek proběhla dne 7.5.2019 kontrolní prohlídka stavby, v rámci níž byly pro sanaci stanoveny výše uvedené úseky. Kontrolní prohlídka byla provedena za účasti Zhotovitele, TDS a AD. Zhotovitel předložil po konzultaci s geotechnikem 2 varianty způsobu provedení sanací, a to Variantu A, spočívající v sanaci aktivní zóny pomocí směsného hydraulického pojiva a Variantu B, kdy bylo uvažováno s výměnou aktivní zóny v tl. 500 mm a dále s postupem dle odsouhlasené RDS.
Na základě ekonomické výhodnosti, vlivů navrhovaných variant na Dobu pro dokončení podle Pod-čl. 1.1.9 OP/ZP, na Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP a vyjádření zástupce AD a TDS byl vydán pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení prací podle Varianty A. Varianta A – sanace aktivní zóny byla provedena stabilizací zemní pláně pomocí hydraulického pojiva v množství 2 % max. suché objemové hmotnosti zeminy s dodatečným zvlhčením zeminy o cca 2-3 % vzhledem k vlhkosti stávající zeminy.
Předmětem Změny je sanace aktivní zóny. Sanace byla provedena v úsecích km 23,372 - 24,060, km 24,300 - 24,380 a km 24,410 - 24,510, a to na základě skutečností zjištěných během realizace sanace. Celková potřeba sanace aktivní zóny vyplynula v průběhu realizace stavby z provedených statických zatěžovacích zkoušek, které zpracovala akreditovaná laboratoř. Na základě výše uvedených zkoušek proběhla dne 07.05.2019 kontrolní prohlídka stavby, v rámci níž byly pro sanaci stanoveny výše uvedené úseky. Kontrolní prohlídka byla provedena za účasti Zhotovitele, TDS a AD. Zhotovitel předložil po konzultaci s geotechnikem 2 varianty způsobu provedení sanací, a to Variantu A, spočívající v sanaci aktivní zóny pomocí směsného hydraulického pojiva a Variantu B, kdy bylo uvažováno s výměnou aktivní zóny v tl. 500 mm a dále s postupem dle odsouhlasené RDS.


Winner: Porr, a.s.