Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-12-03
Buyer: WFW Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Bauleistungen und Betonsanierung mit Auskleidung der beiden Wasserkammern, Toskammern, Zulaufkanäle und Überlaufkanal des Trinkwasserhochbehälters mit einem Fassungsvolumen von insgesamt 20.000 m³.
Folgende Einzelleistungen zu erbringen: Bauleistungen:ca. 380 m² Herstellung von Stahlbetonwänden (Dicke 25 cm bis zu 40 cm) beidseits des Mittelgangs und für Lüftungsbauwerkeca. 185 m² Herstellung von Stahlbetondecken (Stärke 30 cm)Instandsetzung der Betonbauteile:ca. 14.755 m² Betonabtrag und Untergrundvorbereitung an Decke, Wänden, Stützen, Boden, Treppenabgängen durch Höchstdruckwasserstrahlen, ca. 6.845 m² Spritzmörtelauftrag, zwischen ca. 15 mm und 30 mm dick, an vertikalen Bauteilen und Treppenabgängen, ca. 4.110 m² Spritzmörtelauftrag, ca. 20 mm dick, an Deckenflächen in Tropfenstruktur ca. 3.800 m² Einbau Estrichmörtel, ca. 20 mm dick, auf Bodenflächen, ca. 385 lfm Einbau von DehnfugenprofilenSchutzmaßnahmen:Aufstellen einer provisorischen staubdichten Trennwand auf die Länge des Mittelganges bis zur Decke zum Schutz der in Betrieb befindlichen Behälterkammer.Provisorisches staubdichtes Verschließen der Öffnungen im Überlaufkanal zur in Betrieb befindlichen Wasserkammer während der Sanierung des Überlaufkanals.Zum weiteren wesentlichen Umfang der Maßnahmen gehören: Einbau beheizter Fenster aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316 L) - 6 Fenster 1,25 x 1,215 m - 4 Fenster 1,25 x 0,95 mEinbau von gasdichten Wasserkammertüren aus Edelstahl Material 1.4404 (AISI 316 L) in die neu zu errichtenden Wände Mittelgang zu den Behälterkammern - 4 Türen 1,10 x 2,10 m - 2 Türen 1,10 x 1,95 mEinbau von 2 Montageöffnungen 2,0 x 2,0 m aus Edelstahl Material 1.4404 (AISI 316 L) und 4 Zustiegsdeckel 1,20 x 1,20 m aus Edelstahl Material 1.4404 (AISI 316 L)sowie von 16 rechteckigen Rückschlagklappen aus Edelstahl Material 1.4404 in die Öffnungen des Überlaufkanals.BauablaufDie Wasserkammer 1 ist in der Zeit von KW 14/2022 bis KW 49/2022, Wasserkammer 2 in der Zeit von KW 3/2023 bis KW 47/2023 außer Betrieb. Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten wie zum Beispiel Aufstellen der Staubschutzwand im Mittelgang können ab dem 10.01.2022 beginnen.Aufgrund der Größe des Objektes kann es erforderlich werden, die Arbeitszeit auf samstags zu erweitern und ggfs. mehrere Wochen in einen 2-Schicht-Betrieb zu wechseln.Eine besondere Herausforderung hierbei ist die Planung des Bauablaufes, da in einer Kammer verschiedene Arbeitsschritte wie Betonabtrag, Spritzmörtelauftrag und Nachbehandlung parallel ausgeführt werden müssen. Für jeden dieser Arbeitsschritte müssen die geforderten optimalen Verarbeitungsbedingungen für die Applikationen bzgl. Temperatur und Luft- bzw. Untergrundfeuchte in Verbindung mit den sich bei der Untergrundvorbereitung durch HDW-Strahlen und Nachwaschen ergebenden Klimabedingungen geschaffen werden.Zudem ist die Logistik von Materialeintrag in die Behälterkammern sowie Herausschaffen des Abbruchmaterials entscheidend für die Einhaltung des vorgegebenen Terminplans. Termine: - Baubeginn: Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten 10.01.2022- Außerbetriebnahme Behälterseite 1: KW 14/2022- Fertigstellung Behälterseite 1, keimfreie Inbetriebnahme: KW 49/2022- Außerbetriebnahme Behälterseite 2: KW 03/2023- Fertigstellung Behälterseite 2, keimfreie Inbetriebnahme: KW 47/2023- Bauende: Restarbeiten und Räumung der Baustelle: 31.12.2023
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird(§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind –bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.


Winner: Bietergemeinschaft RÖDL GmbH / Fritz Wiedemann & Sohn GmbH
Number of bids: 4