Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-07-18
Buyer: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 72262000: Software development services

Technical requirements: Az Inforex Treasury Rendszer (továbbiakban: Inforex rendszer) továbbfejlesztése az azonnali fizetéshez kapcsolódó funkcionalitások kialakítása érdekében (továbbiakban: Nevesített fejlesztési feladat). A feladat részletes leírását a követelményspecifikáció tartalmazza. Az Inforex rendszer fejlesztésére irányuló, előre még csak részben, vagy nem ismert fejlesztési igények (továbbiakban: Estei feladatok) megvalósítása a szerződés teljes időtartama alatt, 39 548 000 Ft + áfa összegű Szakértői keret erejéig. A szakértői keretből kizárólag olyan - az Inforex rendszerre vonatkozó - fejlesztési feladatok elvégzésére kerül sor, amelyekre az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos joga fennáll, illetve amely feladatok ellátásához szükséges az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő kizárólagos jogának fennállása. Ajánlatkérő az Eseti feladatok megrendelésére nem vállal lehívási kötelezettséget.
1. Vállalkozó a II/1 pontban felsorolt Nevesített feladatban szereplő fejlesztéseket két csomagban adja át tesztelésre a Megrendelő részére (Alapcsomag és Bővített csomag), melyek tartalmát az 1. számú melléklet (Specifikáció) tartalmazza. Vállalkozó vállalja, hogy az Alapcsomagot legkésőbb a jelen Szerződés aláírását követő 1 héten belül, míg a Bővített csomagot legkésőbb 1.6.2019 napjáig teljeskörűen átadja Megrendelő részére.
A Nevesített fejlesztési feladat (Alapcsomag és Bővített csomag) tekintetében az éles üzembe állítás határideje 27.6.2019 A Megrendelő előteljesítést elfogad.
1. Vállalkozó a II/1 pontban felsorolt Nevesített feladatban szereplő fejlesztéseket két csomagban adja át tesztelésre a Megrendelő részére (Alapcsomag és Bővített csomag), melyek tartalmát az 1. számú melléklet (Specifikáció) tartalmazza. Vállalkozó vállalja, hogy az Alapcsomagot legkésőbb a jelen Szerződés aláírását követő 1 héten belül, míg a Bővített csomagot legkésőbb 1.6.2019 napjáig teljeskörűen átadja Megrendelő részére. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a tesztelést 26.8.2019 után kezdi meg és Vállalkozó ekkortól köteles a tesztelés támogatására rendelkezésre állni.
A Nevesített fejlesztési feladat (Alapcsomag és Bővített csomag) tekintetében az éles üzembe állítás határideje 4.11.2019. A Megrendelő előteljesítést elfogad.
"V.5. A Vállalkozó a számlához a sikeres átadás-átvételről kiállított IV. 6. pont szerinti teljesítés igazolást vagy a IV. 7. pont szerint beállt körülmény igazolását köteles mellékelni."
"V.6. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Szerződés IV. 6. pontjában részletezett teljesítés igazolás aláírásával a Megrendelő a Követési szerződés 6.2. pontjában részletezett bejelentési kötelezettségének eleget tesz.”
A VII.2.2) pontban foglalt módosítás indoklásának folytatása a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca) alpontja kapcsán: A megnövekedett fejlesztési igények kielégítése végett az Inforex rendszerhez új tesztkörnyezet kialakítása vált szükségessé még 2019. év elején, melyet 2019. év közepére sikerült realizálni, mivel az új környezet GIRO API-hoz való kapcsolódás technikai teszteléséhez tanúsítványok, azonosítók, jelszavak igénylése volt szükséges, melyek átfutási ideje a tervezettnél hosszabbra nyúlt, ezért a kapcsolódás tesztelése nem zárulhatott le kellő biztonsággal. Mivel az MNB rendelet módosítása az azonnali fizetési rendszer bevezetésére vonatkozó határidőt 2.3.2020 napjára tolta ki, így a feladatok priorizálása kapcsán az Inforex AFR funkcióinak bevezetése és az éles üzemi csatlakozása időben hátrébb sorolódott. Az előbbiekben feltárt indokok alapján kezdeményezzük a szerződés III/1. pontja szerinti éles üzembe állítás határidejét 4.11.2019-re módosítani, ezzel is biztosítva azt, hogy a GIRO API-hoz való kapcsolódás tesztje kellő mélységben megvalósulhasson a biztonságos működés végett.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) pontjában foglaltak szerint:
A szerződés általános jellege a fent jelölt változások hatására nem módosul. A szerződés tárgya változatlan marad, kizárólag az AFR rendszer éles üzembe állításának határideje tolódik ki, a szerződés véghatárideje nem változik.
Az ellenérték nem növekszik a szerződésmódosítás hatására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) pontjában megfogalmazottaknak megfelelően:
A módosítás végrehajtása indokolt a Kbt.141.§(4) bek.c) pont ca) alapján:Az Inforex rendszer AFR funkciók éles üzembe állítási határidejének eltolását a következő indokok alapján kezdeményeztük: Az MNB a 23/2019. (VI. 5.) MNB rendelettel módosította a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendeletet és a módosítás értelmében a hatályba léptető rendelkezések szerint 2.3.2020-án lépnek hatályba az azonnali fizetésre vonatkozó rendelkezések az eredeti, 1.7.2019 napja helyett. Az MNB rendelet módosításával egy időben az Informatikai Igazgatóságon vezetőváltás történt. Ezen fenti körülményeket kellő gondossággal eljárva sem lehetett előre látni. A vezetőváltás a feladatok prioritásának áttekintésével és egyben átütemezésével is zárult.


Winner: FX Software Zrt.