Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-03-03
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works | 71311100 | 71322500
Estimated value: 30880559.91 RON

Technical requirements: Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit prin achiziție publică, conform prevederilor legale în vigoare, constă în îndeplinirea de către operatorul economic desemnat câștigător, denumit în continuare ofertant, a următoarelor : 1. Servicii: - Proiectare faza D.T.A.C. + P.O.E. si PT+DE+CS care să respecte, minim, conținutul prezentat în HG nr. 907/2016, elaborare studii, documentații si obținere avize/acorduri/autorizatii; - Asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor; - Elaborare documentației"as built". 2. Lucrări de drumuri si poduri, conform documentatiei tehnice.
Contractul presupune realizarea urmatoarelor etape:
1. Servicii de proiectare , intocmire documentatie D.T.A.C. + P.O.E. si PT+DE+CS si verificare etape conform prevederilor legale;
2. Executia lucrarilor in baza Proiectului Tehnic verificat si autorizat conform prevederilor legale;
3. Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din L98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu art.161alin. (2) din L98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari trebuie sa fie transmis inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.
NOTA:  Orice referire din caietul de sarcini prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”
Investitia cuprinde „ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI PROIECT TEHNIC, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUTIE LUCRARI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: "Modernizare Calea Adjudului, DN 11A (drum de categoria III), Municipiul Onesti, Județul Bacău", proiect finantat prin  Programul Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții a lucrărilor necesare pentru construirea de infrastructură rutieră, a unuia sau mai multor componente ale acesteia, precum și
lucrările de intervenție la infrastructura existentă:
Lucrarile la infrastructurarutiera care vizeaza:
Etapa I (proiectare):
Aceasta etapa cuprinde elaborarea următoarelor documentaţii:
Documentaţia tehnica (D.T.) pentru obţinerea autorizaţiei de construire - D.T.A.C.
Proiectul tehnic de execuţie (PTE);
Detalii de execuţie (DE);
Caiete de sarcini pe specialităţi (CS);
Devizul general intocmit la faza de proiectare documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii,
actualizat la data solicitării autorizaţiei de construire:
Antemasuratori si liste cu cantităţi de lucrări;
Proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor- (P.O.E.);
Planul de securitate si sănătate;
Etapa II (asistenta tehnica) 
Asistenta tehnica din partea proiectantului, pe toata perioada de realizare a obiectivului, inclusiv recepţia finala
Etapa III (execuţia lucrărilor)
Execuţia lucrărilor cuprinse in proiectul tehnic si detaliile de execuţie. 
Etapa IV (proiectare in timpul execuţiei lucrărilor)
Aceasta etapa cuprinde elaborarea următoarelor documentaţii:
Actualizare proiect tehnic la finalizarea lucrărilor - documentaţie as - built;
Durata estimata totala a contractului pentru achiziţia publica de Servicii de proiectare, servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului, obţinere autorizaţie de construire si execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii este de 17 luni dupa cum urmează:
- 3 luni pentru elaborarea documentației tehnice aferente proiectării
- 1 lună  pentru efectuare verificare proiect 
- 1 lună pentru obținerea  și eliberarea Autorizației de construire de catre Autoritatea Contractanta
- 12 luni pentru execuție lucrări care nu include si perioadele de intrerupere a lucrărilor datorate timpului friguros sau condiţiilor nefavorabile.
-  durata de executie a lucrarilor nu poate depasi 17 luni de la comunicarea Ordinului de incepere. 
Perioada de garantie a lucrarilor  (factor de evaluare)  minim 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor, maxim cea acordata de executant .
Amplasamentul străzii se situează in intravilanul municipiului Oneşti, jud. Bacău, pe CALEA ADJUDULUI DN11 A, iar lungimea exactă se va determina prin proiect în urma geometrizării axului drumului în conformitate cu normele în vigoare.


Award value: 30880559.91