Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-03-04
Buyer: Gmina Wałbrzych- Miasto na Prawach Powiatu
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Submission deadline: 2022-03-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „III etap rewitalizacji Parku  im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej” –  w zakresie m
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej” – w zakresie modernizacji ścieżek spacerowych i oświetlenia.
1. W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną ścieżki spacerowe oraz oświetlenie w Parku im. Jana III Sobieskiego w Wałbrzychu.2. Zadanie dofinansowywane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – RFIL dla gmin górskich. 3. Do obowiązków Wykonawcy - Inwestora zastępczego będzie należało:
1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zam z Wykonawcami Robót na Zadaniu. 2) Wypełnianie w zastępstwie Zam wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Pr budowlanego z aktami wykonawczymi.3) Reprezentowanie Zam w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Pr budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.4) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 Pr budowlanego:
a) reprezentowanie Zam na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania,
d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót,
e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
5) Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego. 6) Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania. 7) Pełnienie obowiązków IZ w okresie poprzedzającym realizację budowy, wyszczególnionych w § 4 projektu umowy. 8) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy, wyszczególnionych w § 5 projektu umowy.9) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania, wyszczególnionych w § 6 umowy. 10) Pełnienie obowiązków IZ w okresie rękojmi za wady, wynikającej z umów zawartych przez Zam z Wykonawcami Robót, wyszczególnionych w § 7 umowy. 11) Pełnienie obowiązków IZ w zakresie obsługi finansowej Zadania, wyszczególnionych w § 8 umowy. 12) Współdziałanie z Zam w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zam.4. Charakterystyka techniczna, parametry jakościowo-techniczne i użytkowe, wymagane świadectwa, certyfikaty itp. - wynikają z dokumentacji projektowej oraz umowy. 5. W celu potwierdzenia, że usługi  odpowiadają  kryteriom określonym przez Zam, Zam żąda, aby Wykonawca wraz z ofertą przedstawił  dokument pn.: „Analiza ryzyka” opisany w rozdziale XII.5.5  SWZ. Zam informuje, że w przypadku nie złożenia przedmiotowego środka dowodowego „Analiza ryzyka” lub gdy złożony środek dowodowy będzie niekompletny,  Zam odrzuci  ofertę  Wykonawcy
Funkcję Inwestora Zastępczego należy realizować od dnia podpisania umowy aż do faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego uważa się:
- zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania, przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub potwierdzenia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych (w przypadku niekompletności tego wniosku niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów).
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane.
5) okres rękojmi za wady Zadania ustalony w umowie z Wykonawcą robót – wynosić powinien nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.

Eligibility requirements: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. Termin wykonania zamówienia Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 10 miesięcy. Funkcję Inwestora Zastępczego należy realizować od dnia podpisania umowy aż do faktycznego zakończenia robót budowlanych związanych z realizacją zadania, przy czym za zakończenie prac związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego uważa się: - zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru ostatecznego, ostateczne rzeczowo-finansowe rozliczenie zadania, przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z załącznikami) i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub potwierdzenia zgłoszenia zakończenia robót budowlanych (w przypadku niekompletności tego wniosku niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane. Planowane terminy realizacji zadania wykonania robót budowlanych: 1) podpisanie umowy z Wykonawcą robót: kwiecień 2022 r., 2) rozpoczęcie robót: kwiecień 2022 r., 3) okres realizacji robót: 8 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót, 4) zakończenie robót:. 8 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót, 5) okres rękojmi za wady Zadania ustalony w umowie z Wykonawcą robót – wynosić powinien nie mniej niż 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b i pkt 3, pkt 5, pkt 7- 8 ustawy Pzp. 2.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a – b i pkt 3, pkt 5, pkt 7-8 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp 3.Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.