Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-14
Buyer: Charité - Universitätsmedizin Berlin
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Estimated value: 1 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Charité – Universitätsmedizin Berlin („Auftraggeber“) plant derzeit die Sanierung von vier Pflegestationen des Bettenhauses II am Campus Benjamin Franklin.
Das Bauvorhaben umfasst die Entkernung und den Umbau der Stationen inklusive Erneuerung der technischen Medien unter Beachtung der Auflagen von Brandschutz, Schadstoffsanierung, sowie Denkmalschutz.
Im Rahmen der Sanierung werden die folgenden Bauleistungen zu erbringen sein, die von der hier zu vergebenen Projektsteuerung zu betreuen und zielführend zum Abschluss zu bringen sind:
4. Sicherstellung der Eingliederung und Einhaltung der campusübergreifenden Strukturen (IKS, Brandschutz).
Die Sanierung der Pflegestationen umfasst die Entkernung inklusive Schadstoffsanierung sowie die bedarfsgerechte Sanierung der Pflegestationen inklusive der dafür notwendigen Nebenflächen und ggf. zusätzlich erforderlichen Diensträume.
Besonderes Augenmerk ist auf die am Campus Benjamin Franklin stationsübergreifenden TGA Konzepte, insbesondere im Bereich IK zu richten.
Überdies hinaus sind die zur Planung, Umsetzung und den auch in Hinblick auf den späteren Betrieb erforderlichen Abstimmungen mit allen beteiligten Nutzern sowie den verschiedenen Stellen der Haus- und Betriebstechnik zu führen.
Erste Aufgaben der Projektsteuerung werden sein, die Ausschreibungsunterlagen für die Planungsleistungen zu erstellen, für die Charité das optimale Vergabekonzept zu entwickeln sowie Planer und ggf. Bauüberwacher zu binden. Innerhalb der Planer-Vergaben/Ausschreibungsunterlagen ist unbedingt auf die Komplexität der TGA sowie deren Einbindung in die campusübergreifenden Strukturen zu achten, um Fachplaner mit den erforderlichen Kenntnissen auszuwählen.
Der Projektsteuerer leitet und protokolliert regelmäßige Projektbesprechungen mit den an der Planung beteiligten Parteien, sowie dem Bauherren und dem Nutzer.
Die Beauftragung erfolgt in 2 Stufen. Mit der Zuschlagserteilung wird verbindlich das Modul 1 Planungsphase und Ausführungsvorbereitung beauftragt. Die Beauftragung des Moduls 2 Ausführung und Abschluss erfolgt optional nach Bewertung der geprüften BPU.
Angaben zum Wert des Auftrags unter Ziffer V.2.4), zum Gesamtwert des Auftrags Ziffer VII.1.6) und zum Wertder Preiserhöhung Ziffer VII.2.3) können nicht erfolgen, da die Veröffentlichung dieser Angaben denberechtigtengeschäftlichen Interessen eines Unternehmens schaden würde (vgl. § 39 Abs. 6 Nr. 3 VgV).
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: Felsner Consult GmbH
Award value: 1
Number of bids: 4