Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-07-19
Buyer: Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72230000: Custom software development services

Technical requirements: Předmětem VZ je dodávka, implementace a technická podpora nového informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI. Zadavatel požaduje dodání veškerého potřebného hardware, software (včetně zdrojových kódů), dokumentace a služeb souvisejících se splněním požadavků zadavatele dle zadávací dokumentace.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem VZ je dodávka, implementace a technická podpora nového informačního systému pro kontrolní, laboratorní a právní činnost SZPI. Zadavatel požaduje dodání veškerého potřebného hardware, software (včetně zdrojových kódů), dokumentace a služeb souvisejících se splněním požadavků zadavatele dle zadávací dokumentace.
Za účelem zajištění nových požadavků na funkcionalitu IS se dodavatel zavázal provést pro zadavatele dodatečná plnění, jejichž potřeba vyplynula ze změny právního stavu. Současně došlo ke změně harmonogramu v plnění VZ tak, že byly prodlouženy vždy o 2 měsíce 2 dílčí termíny plnění (pro etapu zahájení migrace dat, akceptace komplexní funkcionality a pro etapu zkušební provoz) a byla zkrácena doba pro ukončení migrace dat a rutinní provoz za zvýšeného dohledu zhotovitele z původních 2 měsíců na 1 měsíc.
Hodnota nově poptávaného plnění činí 499 200 CZK bez DPH. Hodnota plnění, které nebude dodavatelem poskytnuto, tj. zkrácení etapy ukončení migrace dat a rutinní provoz za zvýšeného dohledu zhotovitele o jeden měsíc, činí 499 200 CZK bez DPH.
— Změna dodavatele by znamenala nové provedení finančně náročné analýzy zajištění slučitelnosti a interoperability napojovaných systémů, přičemž nově poptávané plnění představuje velmi malou část z procesů a funkcionalit celého IS.
— IS je ve vysokém stavu rozpracovanosti a byla již uhrazena téměř 1/3 celkových nákladů. Nevyužití těchto prostředků by vedlo k navýšení celkových nákladů na realizaci plnění.
— Zásah do již rozpracovaných částí informačního systému by mohl být významným rizikem z hlediska bezpečnostní politiky ICT zadavatele.


Winner: CCV, s.r.o.