Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-17
Buyer: ADIF Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de plataformas y vía de acceso en ancho convencional a Estación de Antequera y proyecto de construcción de instalaciones complementarias (318/20830.0316 - CON 020/18)
Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la Estación de Alta Velocidad de Antequera en Málaga, y del proyecto de construcción de instalaciones complementarias de la Estación de Alta Velocidad de Antequera (CON 020/18 - 3.18/20830.0316).
Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de plataformas y vía de acceso en ancho convencional a Estación de Antequera y proyecto de construcción de instalaciones complementarias
Consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la Estación de Alta Velocidad de Antequera en Málaga, y del proyecto de construcción de instalaciones complementarias de la Estación de Alta Velocidad de Antequera.
Modificación del contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la Estación de Alta Velocidad de Antequera en Málaga, y del proyecto de construcción de instalaciones complementarias de la Estación de Alta Velocidad de Antequera.
Este contrato presta servicios de control y asistencia a dos obras, actualmente en diferentes fases de ejecución:
— obras de ejecución del proyecto de construcción de instalaciones complementarias de la Estación de Alta Velocidad de Antequera. Linea de alta velocidad Antequera-Granada (3.18/20830.0280-ON 029/18),
— proyecto de construcción de plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la Estación de Alta Velocidad de Antequera en Málaga (ON 009/18) (3.18/20830.0161-ON00918).
En cuanto al contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de instalaciones complementarias de la Estación de Alta Velocidad de Antequera. Línea de alta velocidad Antequera-Granada, este ha sufrido unas ampliaciones de plazo totales de ocho meses.
Actualmente, se encuentra afectado por una suspensión parcial, y además, se encuentra en tramitación un proyecto modificado, el cual se encuentra ya en fase de obtención de continuidad provisional. Dicho modificado cuenta con un plazo de tres meses de ejecución.
Por lo tanto, para poder realizar el control y vigilancia de este contrato de obra, se estima necesario un incremento de plazo del contrato de ACO de ocho + tres = once meses.
En cuanto al contrato de proyecto de construcción de plataforma y vía del acceso en ancho convencional a la Estación de Alta Velocidad de Antequera en Málaga, ha sufrido ampliaciones de plazo por valor de seis meses y veintiséis días. Actualmente se encuentra afectado de una suspensión total, por tramitación de un proyecto modificado. Se estima poder tener la continuidad provisional en los próximos dos meses. Una vez obtenida, las obras del modificado contarán con cuatro meses de plazo.
Esta propuesta de modificado se encuadra dentro de las modificaciones no previstas incluidas en el PCAP del contrato, el cual remite al apartado 7.1.3 del anexo de Condiciones Generales para los Contratos de Servicios. Los incrementos de plazo de las obras a la que este contrato de ACO da servicio han sufrido incrementos de plazo que no son imputables a ADIF AV. En cuanto a la tramitación de los proyectos modificados de las obras, han seguido en todo momento los procedimientos vigentes y aprobados por ADIF AV. Por lo anterior, se cumplen las condiciones incluidas en la condición anterior.


Winner: Betancourt Ingenieros, S. L. P.