Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-18
Buyer: Žilinský samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221110 | 45233223

Technical requirements: cesta II/487 Čadca-Makov, Raková, Staškov, Vysoká nad Kysucou v katastrálnom území: Raková, Staškov, Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-044 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-048 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
cesta II/487 Čadca-Makov, Raková, Staškov, Vysoká nad Kysucou v katastrálnom území: Raková, Staškov, Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-044 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
- rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 487-048 Most cez bezmenný potok v k.ú. obce Vysoká nad Kysucou
Prevzatie staveniska sa uskutočnilo dňa 07. 09. 2020. Podľa ZoD mali byť stavebné práce ukončené do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom, t. j. do 07. 03. 2021. Tento čas na vykonanie Diela však zahŕňal aj zimné ročné obdobie, počas ktorého sú nevhodné klimatické podmienky na realizáciu stavebných prác (obetonávky ŽB konštrukcií, reprofilácie sanačnými maltami, realizácia zemných prác, izolácií, pokládka asf. vrstiev, nátery konštrukcií, ....) pri dodržaní požadovanej kvality v zmysle technických noriem a technologických predpisov. Tiež bolo potrebné v tomto období, v zmysle povolení Okresného úradu Čadca OCDPK na uzávierku jednotlivých častí cesty II/487 a stanoviska správcu komunikácie SC ŽSK, vytvoriť na stavenisku také podmienky, aby umožnili výkon zimnej údržby na ceste II/487.
Stavebné práce boli z dôvodu zimného obdobia prerušené zápisom v stavebnom denníku dňa 10. 12. 2020 a obnovené boli opätovne od 06. 04. 2021. Zo zmluvy a z dôvodu zimného obdobia má zhotoviteľ nárok na presun 87 dní, ktoré sa presúvajú od termínu opätovného začatia stavebných prác po zimnom období, t. j. od 6. 4. 2021 do 2. 7. 2021.
Celé obdobie realizácie Diela bolo poznačené pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu COVID-19, z dôvodu ktorej došlo vládou SR 11. marca 2020 s účinnosťou od 12. 03. 2020 k vyhláseniu mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a k opakovanému vyhláseniu núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Vplyvom tohto dochádzalo k zníženiu počtu pracovníkov a tým aj výkonu nielen na stavbe, ale aj dodávateľov materiálov a služieb. Z vyššie uvedených dôvodov nastalo omeškanie stavebných prác o 10 dní.
Z tohto dôvodu je nutné do zmluvy premietnuť tieto skutočnosti a o čas, počas ktorého boli práce na stavbe prerušené a o čas, o ktorý prišiel Zhotoviteľ vplyvom obmedzení z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu COVID-19 sa posúva termín na vykonanie a odovzdanie Diela.
Výpočet posunu termínu na vykonanie a odovzdanie Diela: 87 dní (prerušenie prác z dôvodu zimnej údržby nárok zo ZoD) + 10 dní (COVID-19 čas nad rámec ZoD) = 97 dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v časti termínu na vykonanie a odovzdanie Diela mení tak, že znie: vykonanie Diela: do 12. 07. 2021, odovzdanie Diela: najneskôr do 30 dní po uplynutí lehoty na vykonanie diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom č.1 k ZoD sa zmluva v čl. IV. Cena za Dielo, v bode 4.1 mení a dopĺňa nasledovne:4.1 Cena za zhotovenie diela podľa zmluvy a jej Dodatku č.1: Cena bez DPH 474 504,94 EUR, DPH 20%94 900,99 EUR, Cena spolu s DPH 569 405,93 EUR.
Prílohou č.1 Dodatku je rozpočet doplňujúcich stavebných prác a Príloha č. 2 Dodatku Zdôvodnenie potreby doplňujúcich stavebných prác, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
Dodatok č.1 k ZoD č.ŽSK 541/2020/OD je vo vzťahu k termínu na vykonanie Diela uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v spojení s Čl.X. bodom 10.3.3 písm.b) a c) zmluvy zmena termínu na vykonanie diela z dôvodov, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (obmedzenie postupu prác zapríčinené pandémiou koronavírusu COVID-19) a z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (počas zimného obdobia boli práce prerušené).Dodatok č.1 k ZoD č.ŽSK 541/2020/OD je vo vzťahu k doplňujúcim stav. prácam uzavretý podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z dôvodu doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie a funkčnosť Diela a neboli zahrnuté v prílohe č.1 ZoD čo do množstva alebo druhu, teda neboli súčasťou cenovej ponuky a oceneného výkazu výmer Zhotoviteľa.


Winner: STRABAG s.r.o.