Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-07
Buyer: Nemzeti Sportközpontok
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45210000: Building construction work | 45212200 | 71220000

Technical requirements: A Diósgyőri Stadion kivitelezése és MVSC Sporttelep tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés alapján
Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3550 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.
A meglévő Diósgyőri Stadion teljes elbontása, egyes elemeinek újrahasznosítása, valamint a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az UEFA „Category 4” előírásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott Infrastruktúra Szabályzatnak megfelelő új Diósgyőri Stadion kivitelezése.
3) VII.1.6.) és a VII.2.3) pontokhoz: Az összérték az opciós tételek díjával és az 5 % tartalékkeret összegével együtt számolva értendő.
A hosszútávú gazdaságos üzemeltetés érdekében és további előre nem látható körülmények okán a Diósgyőri Projekt vonatkozásában a Szerződés szerint elvégzendő Munkák műszaki tartalmának változtatása, ennek során egyes munkarészek elhagyása, valamint további kivitelezési munkák megrendelése vált szükségessé. A módosítások alapján az ellenérték növekedése nem éri el a Szerződésben meghatározott eredeti szerződéses érték 15 %-át, valamint nem éri el a Kbt. szerinti uniós értékhatárt.
Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés: 3534 Miskolc, Andrássy u. 61. és 3550 Miskolc, Csokonai Vitéz Mihály út 3.
A meglévő Diósgyőri Stadion teljes elbontása, egyes elemeinek újrahasznosítása, valamint a 461/2013. (XII.4.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az UEFA „Category 4” előírásainak, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiadott Infrastruktúra Szabályzatnak megfelelő új Diósgyőri Stadion kivitelezése.
A szerződés aláírása után a Kbt., illetve a 322/2015. Korm.rendelet módosult, így felek átvezették a szerződésen a jogszabályokban előírt új szabályokat (kifizetés rendje, alvállalkozói részvétel korlátozása).
Ezen kívül a Kormány a 1586/2017. (VIII.28.) Korm. határozatában döntött az MVSC Sporttelep eredeti tervektől eltérő fejlesztéséről, amelyek átvezetésre kerültek a szerződésen. Felek ehhez hozzáigazították a Megrendelői Ütemtervet és a Fizetési Ütemtervet is.
Az előzetes tervezési program a helyszíni adottságok feltárását követően felülvizsgálatra került. A város sportszakmai céljainak figyelembevétele mellett az a döntés született, hogy a létesítményt célszerűbb NB III-as mérkőzések megrendezésére alkalmas pályának kialakítani.
A főépület felújítása a korábbinál tervhez képest bővített műszaki tartalommal valósul meg. A gépészetet és az elektromos rendszer az épület minden részében felújítják és megtörténik a teljes energetikai modernizálás is.
A létesítménybe beépítik a DVTK stadion „napos oldali” lelátójának egy részét és felszerelik a DVTK pálya egykori világító berendezéseit.
A hosszútávú gazdaságosabb üzemeltetés érdekében és a további előre nem látható, a kivitelezés során felmerült bontási és egyéb körülmények okán a Diósgyőri Projekt vonatkozásában a Szerződés szerint elvégzendő Munkák műszaki tartalmának változtatása, ennek során egyes munkarészek elhagyása, valamint további kivitelezési munkák megrendelése vált szükségessé.
A városi úthálózat részeként létrejövő új közlekedési csatlakozásokkal és forgalomtechnikai fejlesztésekkel jelentősen javul a sportközpont megközelíthetősége. E mellett az épület környezetének színvonalas rendezése – amelynek része a városi csapadékvíz-elvezetés javítása –, valamint parkosítása is megvalósul.
Jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésben megkötött eredeti szerződés opciós tételeket is tartalmazó összértékét nem változtatja, vagyis a beszerzés végleges összértéke nem változott, az ÁFA visszaigénylési jogosultságot figyelembe véve.


Winner: Market Építő Zrt.