Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-28
Buyer: Cargotor Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71241000 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Opracowanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla projektu 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych ...”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności, projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami oraz przygotowanie dokumentacji dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.
Opracowanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla projektu nr 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na g...
Dotycz\y Sekcja V: pełna nazwa zamówienia: Opracowanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla projektu nr 2015-PL-TM-0037-S „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią – prace studyjne”.
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Pzp.
Wobec niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Projekt „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza nr 8 linii towarowych na granicy Unii Europejskiej z Białorusią – prace studyjne” obejmuje wykonanie studium wykonalności, projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze.
Zmianie uległ § 5 ust. 1 umowy poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia na dzień 30 czerwca 2021 r., który otrzymał następujące brzmienie:
Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – dzień podpisania umowy, termin wykonania umowy – (1360 dni od podpisania umowy).
Szczegółowy podział prac będących przedmiotem umowy na poszczególne opracowania wraz z terminem ich wykonania został określony w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy”.
W toku realizacji umowy zaistniały okoliczności, które spowodowały opóźnienie w realizacji umowy, niezależne zarówno od Wykonawcy, jak i od Zamawiającego, dotyczące przedłużających się uzgodnień z PKP PLK S.A. w zakresie koordynacji projektów branży SRK, drogowej, elektroenergetycznej i kubaturowej z realizowanym przez PKP PLK S.A. zadaniem „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol”. Opisane okoliczności powodujące niezamierzone wydłużenie realizacji umowy zbiegło się w czasie z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii (Dz.U. z 20.3.2020 poz. 491, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii). Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.


Winner: Systra S.A.