Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-09
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71300000 | 71313100 | 71313440 | 71314100: Electrical services | 71322300

Technical requirements: Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln - Vergabepaket 2: Leistungen Objektplanung Verkehrsanlagenplanung Lph 3+4; Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3+4; Tragwerksplanung Lph 3; Fachplanung technischen Ausrüstung Lph 3+4; Umweltplanung (UVS, LBP, Fachbeitrag Artenschutz); Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung; Vermessung; Schall- und Erschütterungsgutachten; Leit- und Sicherungstechnik Lph  3+4; Oberleitungsanlagen Lph 3+4; 50 Hz-Anlagen Lph 3+4; Bauüberwachung bei planungsbegleitenden Ortsbegehungen, Vermessungs- und Baugrundleistungen, Arbeiten zur Bestandserkundung und Begehungen zu Umweltuntersuchungen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln - Vergabepaket 2: Leistungen Objektplanung Verkehrsanlagenplanung Lph 3+4; Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3+4; Tragwerksplanung Lph 3; Fachplanung technischen Ausrüstung Lph 3+4; Umweltplanung (UVS, LBP, Fachbeitrag Artenschutz); Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung; Vermessung; Schall- und Erschütterungsgutachten; Leit- und Sicherungstechnik Lph  3+4; Oberleitungsanlagen Lph 3+4; 50 Hz-Anlagen Lph 3+4; Bauüberwachung bei planungsbegleitenden Ortsbegehungen, Vermessungs- und Baugrundleistungen, Arbeiten zur Bestandserkundung und Begehungen zu Umweltuntersuchungen
Nachrechnung einer vorhandenen Stützwand aufgrund zusätzlicher Lasten durch angepasste Trassierung, ggf. Neuplanung einer Stützwand (MKA 7_4)
Die fortlaufende Planung der Trassierung in der Entwurfsplanung hat ergeben, dass das bestehende Gleis der Strecke 2670 für den neuen Haltepunkt "Kalk West" weiter verschwenkt werden muss, als dies zum Abschluss der Vorplanung bekannt war. Dieser neue Planungsstand führt zu einer voraussichtlich nicht unerheblichen statischen Auswirkung auf die bestehende Stützwand im Bereich der Teilmaßnahme 4 (ca. km 2,3).
Da die Notwendigkeit einer planerischen Auseinandersetzung mit der Stützwand vor Auftragsvergabe nicht bekannt war, ist die Stützwand als zu beplanendes Objekt nicht in den Leistungsumfang des AN eingeflossen.
Die zusätzlichen statischen Belastungen der Stützwand hängen zwingend mit der Verkehrsanlagenplanung und auch der Rettungswegeplanung des beauftragten Auftragnehmers zusammen.
Kernaufgabe des beauftragten AN für die Teilmaßnahme 4 ist und bleibt die Planung der Verkehrsanlage aufgrund des neu zu bauenden Bahnsteiges. Die planerische Miteinbeziehung der Stützwand (statische Nachrechnung oder Neuplanung) ergibt sich aus der VA-Planung und ändert den Gesamtcharakter des Auftrages damit nicht.


Winner: Vergabekammer des Bundes