Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-19
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV) na stavbě dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř, resp. jeho zajištění ještě před vlastním zahájením stavby dálnice. Předmětem zakázky nejsou zemní práce (skrývky ornice, ošetřování a uložení ornice na deponii, zpětné uložení ornice). Tyto práce budou zadány v samostatném zadávacím řízení pro celou stavbu D11 1107 Smiřice - Jaroměř. VZ na provedení ZAV je s ohledem na rozsah a možnou koordinaci prací rozdělena na 5 částí po úsecích se shodným termínem realizace. Výsledkem ZAV je soubor artefaktů a nálezová zpráva v českém jazyce ke každé zakázce.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
SO 1/002 – Dálnice D11 1107 - Smiřice – Jaroměř-záchranný archeologický výzkum – Úsek 4 v km 110,300 – km 111,750- ZBV č. 2
V zadávací dokumentaci ZAV na D11 1107 Smiřice – Jaroměř byl předpoklad pracnosti a četnosti na trvalých záborech vytvořen na základě predikce pracující v rámci možností se statickými postupy a ve své podstatě vyjadřující pouze pravděpodobnost, s jakou se archeologická lokalita může vyskytnout v konkrétní modelované zóně. Na základě poznatků a prediktivního modelování bylo sledované území z hlediska potencionálního výskytu areálů pre/historických aktivit rozděleno do 3 klasifikačních zón. Vzhledem k tomu, že skutečná pracnost a četnost na archeologickém výzkumu se liší oproti předpokladu, je nutné upravit rozsah prací na tomto úseku. Tato změna nemění celkovou povahu VZ a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, byly splněny.
SO 1/002 – Dálnice D11 1107 - Smiřice – Jaroměř-záchranný archeologický výzkum – Úsek 4 v km 110,300 – km 111,750- ZBV č. 2.
V zadávací dokumentaci ZAV na D11 1107 Smiřice – Jaroměř byl předpoklad pracnosti a četnosti na trvalých záborech vytvořen na základě predikce pracující v rámci možností se statickými postupy a ve své podstatě vyjadřující pouze pravděpodobnost, s jakou se archeologická lokalita může vyskytnout v konkrétní modelované zóně. Na základě poznatků a prediktivního modelování bylo sledované území z hlediska potencionálního výskytu areálů pre/historických aktivit rozděleno do 3 klasifikačních zón. Vzhledem k tomu, že skutečná pracnost a četnost na archeologickém výzkumu se liší oproti předpokladu, je nutné upravit rozsah prací na tomto úseku. Tato změna nemění celkovou povahu VZ a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, byly splněny.
SO 1/002 – Dálnice D11 1107 - Smiřice – Jaroměř-záchranný archeologický výzkum – Úsek 4 v km 110,300 – km 111,750- ZBV č. 2.
V zadávací dokumentaci ZAV na D11 1107 Smiřice – Jaroměř byl předpoklad pracnosti a četnosti na trvalých záborech vytvořen na základě predikce pracující v rámci možností se statickými postupy a ve své podstatě vyjadřující pouze pravděpodobnost, s jakou se archeologická lokalita může vyskytnout v konkrétní modelované zóně. Na základě poznatků a prediktivního modelování bylo sledované území z hlediska potencionálního výskytu areálů pre/historických aktivit rozděleno do tří klasifikačních zón. Vzhledem k tomu, že skutečná pracnost a četnost na archeologickém výzkumu se liší oproti předpokladu, je nutné upravit rozsah prací na tomto úseku. Tato změna nemění celkovou povahu VZ a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ, byly splněny.


Winner: Sovis CZ, a.s.