Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-07
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten
Der An wurde mit Anordnungsschreiben vom 13.06.2023 damit beauftragt den BA30 bei der TGA-Planung durch eine fachtechnische Koordination zu unterstützen, damit ein drohender Terminverzug bei der Fertigstellung der AU der VE2404 verhindert wird:
Ganz konkret umfasst dies die Führung und Protokollierung der technischen Abstimmungstermine, sowie die Verteilung und Nachverfolgung der daraus resultierenden Aufgaben.
Des Weiteren sind die Prüfanmerkungen bzw. Redlinings aus dem Vorprüflauf zu koordinieren und dem Planer zur Überarbeitung der Pläne zu übergeben.
Die Prüfkonferenzen zwischen AN VE2404, DB Netz und Dritten (wie z.B: EBA- Prüfer-STE, TÜV – Prüfsachverständiger, DB S&S Fachspezialisten, …) sind zu koordinieren, begleiten und protokollieren.
Sollte sich weiterer Klärungsbedarf zu Planinhalten oder Planungsgrundlagen ergeben, sind bei Bedarf zusätzliche Abstimmungstermine zwischen DB Station & Service und dem AN VE 2404 einzuberufen, durchzuführen und zu protokollieren.
Nach dem Vorprüflauf sind die übernommenen Prüfanmerkungen nachzuverfolgen und eine Berücksichtigung bei zukünftigen Überarbeitungen im Hauptprüflauf ist zu gewährleisten.
Bei Bedarf sind Abstimmungstermine mit dem BVB zur Klärung von Planungsinhalten als Voraussetzung einer Freigabe der Planung nach dem HPL sind einzuberufen und durchzuführen.
Um diesen zusätzlichen Aufgaben nachzukommen, ist eine tiefere inhaltliche Einarbeitung in die Planunterlagen unabdingbar, als üblicherweise zur reinen Koordination des Planlaufes nötig ist.
Die hier gemäß § 2.5 des im Betreff genannten Vertrages angeordnete zusätzliche Leistung umfasst aber nur eine fachliche Koordination, sowie Zusammenfassung und gezielte Übergabe der Fragestellungen an die Zuständigen des AG. Eine Entscheidung über fachliche / inhaltliche Sachverhalte wird durch das RZ nicht getroffen.
Es ist hierfür ein Prozess zur Entscheidungsfindung zu implementieren, wobei Seitens des AG Ansprechpartner für die Beantwortung der technischen Fragestellungen, sowie Entscheidungsbefugte festgelegt und benannt werden.
Die Laufzeit der hier angeordneten Unterstützungsleistung beginnt in 05/2023 und endet mit Ablauf 04/2024.
Ein zusätzlicher AN müsste sich durch mehrmonatige Einarbeitung umfangreiches Projektwissen aneigenen, insbesondere in der Bewertung der vielschichtigen techn. Schnittstellen und komplexen Kostentrukturen des Großprojekts. Zum einen würden die Kosten einer adäquaten Einarbeitung für einen neuen AN die avisierten Kosten der Nachtragsleistung an sich schon übersteigen, zum anderen entstehen erhebliche Verzögerungen im Leistunsgablauf, die die enge Terminschiene im Gesamtprojekt weiter belasten würden.


Winner: baustein GmbH