Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-18
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212220 | 45231000 | 45231300
EU fund: ESF

Technical requirements: Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.
5. Tekintettel arra, hogy az Infrastruktúrát érintő módosítás következtében megváltozott a lehajtó rámpák, valamint az út- és parkolóépítési munkák műszaki tartalma, mely körülmény eltérő technológiai és kivitelezési sorrendet, ütemezést és megvalósítási időigényt von maga után, a Vállalkozó kezdeményezte a Szerződés VIII. fejezetének 2. pontja szerinti Mérföldkövekhez rendelt feladatok módosítását. A belső út és rámpa változásával összefüggésben a rámpa megvalósítási időpontja, ütemezése változik, azt a IV. Mérföldkőhöz tartozó műszaki tartalomként és időzítéssel indokolt és szükséges megvalósítani.
A Mérföldkövek műszaki tartalmával kapcsolatban a Felek - az Infrastruktúrát érintő módosításra figyelemmel és azzal összefüggésben - az alábbiakat rögzítik:
- a lehajtó rámpák nem képezik a III. Mérföldkő részét, azokat a Vállalkozónak a IV. Mérföldkő részeként kell megvalósítania;
- a TV közvetítés kiszolgálásához szükséges Broadcast akna nem képezi a III. Mérföldkő részét, tekintettel arra, hogy az épülettől elkülönült mélyépítési műtárgynak minősül, és értelemszerűen az V. Mérföldkő szerinti határidőre teljesítendő;
# a jelen szerződésmódosítás alapján a Szerződés részévé váló műszaki tartalmak - a módosított tartalmú lehajtó rámpák kivételével, melyek a IV. Mérföldkő részét képezik - az V. Mérföldkő szerinti véghatáridőre teljesítendők.
6. A Megrendelő projekttámogató szakértője, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal szakirodája, és a műszaki ellenőri feladatokat ellátó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Infrastruktúrát érintő módosításra, valamint a Mérföldkövek műszaki tartalmának módosítására vonatkozó javaslatot indokoltnak és elfogadhatónak tartja, és javasolta Megrendelőnek, hogy történjen meg a Szerződés módosítása.
7. A Szerződés jelen módosítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. §-ban foglaltakkal összhangban kerül sor. A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint:
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
(3) A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. (…)”.
Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a nettó 175 181 462,- Ft ellenérték növekedés - sem önmagában, sem az 1. számú szerződésmódosítás, valamint a 2. számú szerződésmódosítás szerinti ellenérték változással összesítve - nem éri el az uniós értékhatárt. A módosítás továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy a Változáskövető szerinti műszaki tartalom is ugyanazon beruházás megvalósítására irányul, annak egyik részelemének funkcionális és üzemeltetési szempontból az eredeti szerződéses tartalomnál magasabb szintű és célszerűbb megvalósítási módját és tartalmát valósítja meg. A módosítás a Vállalkozói díj módosításával jár, továbbá e díjváltozással szorosan összefüggenek a műszaki tartalmat illető változások.


Winner: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság