Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-11-24
Buyer: Schneider Erd-Tiefbau GmbH
Country: DE
Region: DE212
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45000000: Construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212140 | 45232411 | 45232450
Estimated value: 26061.11 EUR
Submission deadline: 2026-01-31
Award criteria: price

Technical requirements: Geänderte Leistungen im Zusammenhang mit Nachtragsangebot Nr. 06 im Rahmen des bestehenden Auftrags: In der ursprünglichen Planung war vorgesehen, dass die bestehenden Einläufe erhalten bleiben. In der Planungsphase war die Ausführung vom Unterbau der Zapfsäulen und Einlaufschächte nicht bekannt. Im Rahmen der Baumaßnahme wurde nun festgestellt, dass die Anlagenteile nicht miteinander verbunden sind und eine getrennte Demontage nicht möglich ist. Dementsprechend wird der Auftrag nun abgeändert. Nähere Angaben siehe Ziffer 5.1.
Verstöße gegen Vergabevorschriften, - durch die sich ein am Auftrag interessierter Bewerber oder Bieter in seinen Rechten verletzt sind, sind innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB), - die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder Angebotsabgabe beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB), - die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Teilnahmefrist (Frist zur Bewerbung) oder Angebotsabgabe beim Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB). Hilft der Auftraggeber der Rüge nicht ab, kann innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers ein Antrag auf Nachprüfung bei der Vergabekammer gestellt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, werden in Textform informiert (§ 134 GWB). Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information geschlossen werden. Bei Absendung der Information auf elektronischem Weg oder per Fax verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach Absendung der Information durch den Auftraggeber.
Ergänzung zu Ziffer 2.1: Gemäß EU-Bekanntmachung Nr. 156001-2025 vom 11.03.2025 wurde folgender Auftrag am 25.02.2025 an die Firma Schneider Erd-Tiefbau GmbH, Zechenstraße 14-17 in 86971 Peiting erteilt: Auftragsgegenstand: Der Campingplatz Thalkirchen wird modernisiert. Dazu werden Bestandgebäude (u.a. Eingangsbau, diverse Sanitärgebäude) z.T. abgebrochen und neu errichtet, z.T. auch erhalten und saniert. Auf dem Gelände wird die Infrastruktur vollständig erneuert. Die Außenanlagen werden so umgeplant, dass künftig ca. 283 Fahrzeug-Standplätze, 163 Zelt-Standplätze sowie 29 Hütten für den Betrieb zur Verfügung stehen. Gegenstand des Auftrags sind Sanitär- und Entwässerungskanalarbeiten, bestehend aus: Sanierung der Kanal- und Entwässerungsanlagen und Neuerrichtung der Wasserversorgungsanlagen, Wasserentnahmestellen und Versickerungsflächen (Mulden) auf dem circa 4 Hektar großen Gelände. -Stillegung, Verschluss, Ausbau und Abbruch der Bestandsgrundleitungen, Kanalabschnitte und Entwässerungsanlagen mit 6.500 m³ Erdarbeiten und Entsorgung von 1.000 t Bau- und Abbruchabfällen und 2.000 m³ Aushubmaterials verschiedener Belastungsklassen; -Neuerrichtung von 320 m Kanal, circa 1.800 m Wasserleitungen, 50 Schächten und 400 m³ Versickerungsschichten;-Sanierungsarbeiten an dem bestehenden Kanalsystem und den Versickerungsschächten.   Der bestehende Auftrag wird nunmehr um folgende Leistungen erweitert/geändert (Auftragsänderung Nr. 3): Geänderte Leistungen gemäß Nachtragsangebot Nr. 06: In der ursprünglichen Planung war vorgesehen, dass die bestehenden Einläufe erhalten bleiben. In der Planungsphase war die Ausführung vom Unterbau der Zapfsäulen und Einlaufschächte nicht bekannt. Im Rahmen der Baumaßnahme wurde nun festgestellt, dass die Anlagenteile nicht miteinander verbunden sind und eine getrennte Demontage nicht möglich ist. Dementsprechend wird der Auftrag nun abgeändert. Auftragswert bei der Auftragsbekanntmachung: 1 011 183.71 EUR (EU-Bekanntmachung Nr. 392844-2025 vom 18.06.2025); Wert zwischenzeitlicher Änderungen: nach der „de-minimis“-Regel, § 132 Abs. 3 GWB): 141 642.45 EUR; Wert der aktuellen Änderung: 26 061.11 EUR; Auftragswert nach vorliegender Änderung: 1 178 896.27 EUR.


Winner: Schneider Erd-Tiefbau GmbH
Award value: 26061.11
Number of bids: 1