Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-10
Buyer: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71300000 | 71310000 | 71315400 | 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Inżynier kontraktu przedsięwzięcia pn. „Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”
Przedmiotem zamówienia było profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego prawa budowlanego dla kontraktu na roboty pn. Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano-montażowe, usługi nadzoru nad realizacją kontraktu na usługi: „Public Relations wraz z edukacją ekologiczną przedsięwzięcia pn. Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” oraz usługi nadzoru nad realizacją kontraktu na dostawy: Dostawy sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem niniejszego zamówienia było profesjonalne świadczenie usług: polegających na zarządzaniu technicznym, administracyjnym i finansowym, w tym pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami polskiego prawa budowlanego dla kontraktu na roboty pn. „Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, roboty budowlano-montażowe”, usługi nadzoru nad realizacją kontraktu na usługi: „Public Relations wraz z edukacją ekologiczną przedsięwzięcia pn. Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” oraz usługi nadzoru nad realizacją kontraktu na dostawy: „Dostawy sprzętu dla Zakładu Utylizacyjnego w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa hermetycznej instalacji, jako uzupełnienie istniejącego systemu kompostowania w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”.
Przedłużono o jeden kwartał usług nadzoru nad kontraktem na roboty budowlane pn.: Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac
W związku z: zawarciem w dniu 20 maja 2019 r. aneksu nr 7 do umowy z generalnym Wykonawcą przedłużającego czas na wykonanie całości robót, zawiadomieniem przez generalnego Wykonawcy w dniu 20 września 2019 r. Prezydenta Miasta Gdańska – właściciela Zamawiającego o złożeniu do Sądu Gospodarczego w Warszawie wniosku o upadłość, opuszczeniu placu budowy w dniu 26 września 2019 r. przez Generalnego Wykonawcę Konieczne było przedłużenie terminu realizacji usług nadzoru nad robotami budowlanymi oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. Zlecenie zamówienia innemu Wykonawcy nie było ekonomicznie uzasadnione oraz wiązałoby się z wydłużeniem terminu realizacji całej inwestycji.


Winner: ECM Group Polska S.A.