Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-03-25
Buyer: N-ERGIE Netz GmbH
Country: DE
Region: DE254
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 71320000 | 71322000: Civil engineering design services
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Die N-ERGIE Netz GmbH plant, für den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg umfangreiche Spartenverlegungsmaßnahmen durchzuführen. Die Vorgabe der zu beplanenden Trassenführung, Kabelsysteme und Rohrnetze wurden im Zuge der Entwurfsplanung durch die Netzplanung der NNG, deren Subplaner und dem Planungsbüro der Stadt Nürnberg erstellt. Das Projekt befindet sich mit Projektstart für den AN in der Entwurfsplanung für die Erstellung der Instruktion an die Träger öffentlicher Belange. Die Genehmigungs- und Ausführungsplanung soll auf der Entwurfsplanung aufbauen. Die im Zusammenhang mit der Erstellung der Bauplanung zu erbringenden Leistungen bestehen im Wesentlichen darin, auf Basis der Unterlagen die Tiefbauplanung für die Verlegung der Sparten Gas, Wasser, Strom sowie Kommunikationsnetze zu erstellen.
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind –bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Der Auftrag umfasst die Planungen für die Trassenplanung der Abschnitte Volkmannstraße, An den Rampen, Bauerngasse - Am Pferdemarkt, Bauerngasse - Hessestraße und FSW-West.
Hierfür sind Planung in Anlehnung an die HOAI für Grundleistungen innerhalb der Leistungsphasen 3 - 8 und diversen Besondere Leistungen für die Verlegung der Sparten Gas, Wasser, Strom sowie Kommunikationsnetze zu erbringen.
Die Leistungen werden in Stufen beauftragt.
Stufe 1:
- Planungsleistungen Ingenieurbauwerke, Ausführungsplanung für die Trassenplanung Volkmannstraße, Trassenplanung An den Rampen, Belegung Bauerngasse / Am Pferdemarkt, Bauerngasse / Hessestraße, FSW-West.
- Leistungen Gesamtprojekt FSW.
- Optionale Leistungen bis zur Mitwirkung der Vergabe.
Stufe 2:
- Optionale Leistungen Überwachung der Bauausführung.
Mit dem Zustandekommen eines Vertrages erfolgt die Beauftragung zunächst nur für
die Stufe 1 (ohne Optionen). Der Auftraggeber erhält des Weiteren das Recht, die
weiteren Stufen und Optionen auf der Grundlage dieses Vertrages zu beauftragen.
Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Beauftragung weiterer Stufen besteht nicht.
Geplante Termine:
Meilensteine:
Planungsbeginn: Mai 2025,
Fertigstellung Kabel- und Leerrohrplanung, Rohrplanung, Anfrageerstellung
der Maßnahmen 06; 09; 21: Dezember 2025,
Fertigstellung Kabel- und Leerrohrplanung, Rohrplanung, Anfrageerstellung
der Maßnahmen 04: Dezember 2026,
Fertigstellung Kabel- und Leerrohrplanung, Rohrplanung, Anfrageerstellung
der Maßnahmen 15: Mai 2027.
Option Bauüberwachung: bis 31.12.2028


Number of bids: 0