Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-06-12
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Předmětem zakázky byla samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů).  Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/120. Celková délka 7 390m (staničení 106,220-113,370km).
Zadavateli není známo, zda-li se jedná o malý či střední podnik. V bodě VII. 1.6) uvedena záporná hodnota.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
1) Prvním okruhem jsou položky týkající se zemních prací, respektive provádění HTÚ. V rámci schváleného ZBV 003 a ZBV 016 byla podrobně řešena odlišná hladina terénu po dokončení sejmutí humózních vrstev. V rámci zahájení prací byla výchozí hladina pro realizaci vlastních HTÚ v jiné výškové úrovni, než byla hladina uvažovaná v PDPS. Vzhledem k tomu, že podrobné a přesné zaměření terénu po dokončení odhumusování bylo z velké části provedeno až po vydání RDS většiny objektů, nebylo toto vyhodnocení součástí vydaných a schválených RDS a Zhotovitel získával potřebná data k vyhodnocení bilance zeminy na celé stavbě D1107 až v pozdější době v průběhu vlastní realizace zemních prací. Proto jsou úpravy některých položek soupisu prací řešeny až v této ZBV, dle skutečnosti, na základě geodetických zaměření provedených prací. V důsledku odlišné úrovně pro zahájení vlastních prací terén po sejmutí humózních vrstev byl odlišně, než předpokládala PDPS, došlo k tomu, že množstevní hodnoty u položek zemních prací v soupise prací PDPS vycházely z odlišné výškové hladiny a jsou tedy v některých partiích poměrně výrazně odlišné od hodnot skutečně realizovaných a dokladovaných LVV a geodetickými protokoly. Problematika se týká položek č.1, 4, 5, 10, 11 a 62. U položky č. 62 se jedná o doměření na základě skutečně realizovaných výkonů všech položek oproti předpokladu. který byl znám v době, kdy byla schvalována ZBV 113 ve které byla tato položka do soupisu prací doplněna.
2) Na základě protokolů z kamerové prohlídky dochází ke snížení rozsahu provedených televizních prohlídek.
3) Posledním okruhem změn je úprava v množství drenáží. Podrobně byla problematika řešena ve schválených ZBV 059 a 075. V rámci těchto ZBV došlo k vytvoření nových položek v rámci SÓ 111, které zajistily odvedení vody z SO 101 respektive SO 111. Scany obou schválených ZBV jsou součástí přílohové části této ZBV. V této změně je řešeno pouze doměření skutečně provedených výkonů na základě ZMP/LVV. Výše uvedené se týká položek č. 56 a 57.
1) Prvním okruhem jsou položky týkající se zemních prací, respektive provádění HTÚ. V rámci schváleného ZBV 003 a ZBV 016 byla podrobně řešena odlišná hladina terénu po dokončení sejmutí humózních vrstev. V rámci zahájení prací byla výchozí hladina pro realizaci vlastních HTÚ v jiné výškové úrovni, než byla hladina uvažovaná v PDPS. Vzhledem k tomu, že podrobné a přesné zaměření terénu po dokončení odhumusování bylo z velké části provedeno až po vydání RDS většiny objektů, nebylo toto vyhodnocení součástí vydaných a schválených RDS a Zhotovitel získával potřebná data k vyhodnocení bilance zeminy na celé stavbě D1107 až v pozdější době v průběhu vlastní realizace zemních prací. Proto jsou úpravy některých položek soupisu prací řešeny až v této ZBV, dle skutečnosti, na základě geodetických zaměření provedených prací. V důsledku odlišné úrovně pro zahájení vlastních prací terén po sejmutí humózních vrstev byl odlišně, než předpokládala PDPS, došlo k tomu, že množstevní hodnoty u položek zemních prací v soupise prací PDPS vycházely z odlišné výškové hladiny a jsou tedy v některých partiích poměrně výrazně odlišné od hodnot skutečně realizovaných a dokladovaných LVV a geodetickými protokoly. Problematika se týká položek č.1, 4, 5, 10, 11 a 62. U položky č. 62 se jedná o doměření na základě skutečně realizovaných výkonů všech položek oproti předpokladu. který byl znám v době, kdy byla schvalována ZBV 113 ve které byla tato položka do soupisu prací doplněna.
2) Na základě protokolů z kamerové prohlídky dochází ke snížení rozsahu provedených televizních prohlídek.


Winner: PORR a.s.