Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-09-22
Buyer: MVV Umwelt Asset GmbH
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71314000: Energy and related services
Estimated value: 7500000 EUR
Submission deadline: 2021-10-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Planungs- & Ingenieursleistungen zur Errichtung eines Biomassekraftwerks am Standort RUN (BMKW2) in Mannheim
Die erste Projektphase (Prozessschritt 1) umfasst die Vorplanung/Entwurfsplanung, die Erstellung des Genehmigungsantrags und der Ausschreibungsunterlagen sowie die Mitwirkung bei der Vergabe der Bau- und Anlagentechnik und schließt damit sinngemäß die Leistungsphasen 1 bis 4 und 6 bis 7 der HOAI ein.
Weiterer Bestandteil dieser Anfrage sind die Back Office-Leistungen zur Unterstützung der Projektleitung des AN in der Bauphase (Prozessschritt 2).
Die Planungs-, Überwachungs- und Koordinationsleistungen als „Owner’s Engineer“ in der Bauphase der Anlage, während der Inbetriebsetzung bis hin zur Abnahme des Vorhabens sind als optionale Leistungen
Gegenstand der Ausschreibung Planungs- & Ingenieursleistungen zur Errichtung eines Biomassekraftwerks
Die erste Projektphase (Prozessschritt 1) umfasst die Vorplanung/Entwurfsplanung, die Erstellung des Genehmigungsantrags und der Ausschreibungsunterlagen sowie die Mitwirkung bei der Vergabe der Bau- und Anlagentechnik und schließt damit sinngemäß die Leistungsphasen 1 bis 4 und 6 bis 7 der HOAI ein.
Weiterer Bestandteil dieser Anfrage sind die Back Office-Leistungen zur Unterstützung der Projektleitung des AN in der Bauphase (Prozessschritt 2).
Die Planungs-, Überwachungs- und Koordinationsleistungen als „Owner’s Engineer“ in der Bauphase der Anlage, während der Inbetriebsetzung bis hin zur Abnahme des Vorhabens sind als optionale Leistungen anzubieten.
- Überwachung und Prüfung der technischen Unterlagen des GU insbesondere auf Übereinstimmung mit den Planungsvorgaben, anordnungs-technischen Belangen und Schnittstellen
- Terminkontrolle / Plausibilitätsprüfung des Terminplanes des GU (Level 4) / Fortschrittskontrollen /Terminplan-Durchsprachen auf der Baustelle monatlich
- Prüfen und Bewerten der Notwendigkeit geänderter oder zusätzlicher Leistungen bzw. von Nachträgen und der Angemessenheit der Preise
- Koordination und Überprüfung von elektro- und leittechnischen Berichten und Analysen (Kurzschlussberechnung, Oberwellenanalyse etc.)
- Projektleitung und -organisation (Projekthandbuch, Durchführen und Protokollieren von Fach-, Planungs-, Abstimmungs- und regelmäßigen Statusgesprächen, monatlicher Projektfortschrittsbericht)
- Projektsteuerung (Terminkontrolle und Qualitätskontrolle des Projekts sowie die Kostenkontrolle in Form einer Zuarbeit zum Controlling des AG)
Der Realisierungszeitraum reicht von Ende 2021 bis Ende 2026. Die Inbetriebnahme soll ab Oktober 2026 stattfinden.

Eligibility requirements: 1. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. 2. Nachweis, dass keine Steuer- Abgabeschuld vorliegen (z. B. Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes). 3. (Selbst-) Erklärung über die ordnungsgemäße Abführung von Beiträgen an die Sozialversicherungsträger 4. (Selbst-) Erklärung, dass keine Insolvenz beantragt oder eröffnet ist. 5. Handelsregister (HR)-Auszug

Award value: 7500000