Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: Deutsche Bahn AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221242 | 45234100

Technical requirements: Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, PA 2.1 Los 3, Streckenabschnitt Kirchheim unter Teck km 34,647 bis km 36,272_AvL Nr.80
Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, PA 2.1 Los 3, Streckenabschnitt Kirchheim unter Teck km 34,647 bis km 36,272
Teil des EU−Projektes Nr. 17 im Programm der„TranseuropäischenNetze“ (TEN)„ Paris−Straßburg− Stuttgart −Wien− Bratislava“, hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen
Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, PA 2.1 Los 3, Streckenabschnitt Kirchheim unter Teck km 34,647 bis km 36,272
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Der AN wurde mit der Ausführung der Bauleistungen an der NBS PA 2.1, Los 3, Streckenabschnitt Kirchheim unter Teck, km 34,647 – 36,272 (Los 3) beauftragt. Leistungsinhalt des vertragsgegenständlichen Bauvertrages sind u.a. die Errichtung der Offenen Strecke, der Eisenbahnüberführungen, der Regenrückhaltebecken sowie die Schüttung der Seitenablagerungen, inkl. aller damit im Zusammenhang stehender Baumaßnahmen. Aus dem Sicherheitsaudit für den Bauzustand der SAL 4.3 geht hervor, dass entlang der BAB A8 mobile Betonschutzwände während der Bauzeit aufzustellen sind. Zusätzlich ist ein Holzzaun erforderlich, um ein Abrutschen von Erdmaterial auf die Fahrbahn der BAB A8 auszuschließen.
Bei Beauftragung eines zweiten AN wäre nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber der AG ggf. Mängelansprüche geltend machen könnte. Die Zuordnung der Verantwortlichkeiten wäre in diesem Fall besonders erschwert.


Winner: ARGE NBS PA 2.1, Los 3 — Leonhard Weiss GmbH & Co. KG/Fischer Weilheim GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
AvL 526: Restleistung Damm Nordkurve Ostkreuz (Beräumung, Profilierung, Böschungstreppe, Fluchtweg, Anschluss Erdbauwerk an STW 6/11/53), Einfriedung
Restleistung Damm Nordkurve Ostkreuz (Beräumung, Profilierung, Böschungstreppe, Fluchtweg, Anschluss Erdbauwerk an STW 6/11/53), Einfriedung. Zusammenhangsmaßnahme zu den laufenden Restleistungen im BV Ostkreuz.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Notwendigkeit zur Lieferung und Montage von Riegelhandschlössern sowie Handweicheneinrichtungen ergab sich im Zuge der Planprüfung und Abnahmeprüfung mit der Übergabe der 1. Änderungsmitteilung zum PT 1, Bz 2.0. Die geforderten Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Baufeldfreimachung Bf. Taucha Nordseite wird es notwendig das Signalkabel S 010 20x1x1,4 um zu verlegen. Hierzu ist die Lieferung von 550 m Signalkabel und Schutzrohr erforderlich um dieses zwischen Stw. Tw und Signal A bauzeitlich, oberirdisch zu verlegen. Diese Leistung ist vertraglich bisher nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Entsprechend Festlegung des AG ergab sich die Notwendigkeit das die LST-Kabel vom AN in eigener Regie zu beschaffen sind. Die LST-Kabel sind auf der Grundlage der PT I Planungen für die Bauzustände Alttechnik und das ESTW zu beschaffen. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern. Weitere bereits bestehende Verträge wie z.B. für die Errichtung der OLA, BÜW, angemietete BE-flächen, etc. würden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Durch die Übergabe der bauaufsichtlich freigegebenen PTI Planung Bz 3.5 werden zusätzliche LST-Kabel (geänderter Kabelaufbau und Kabellängen) benötigt, um die Inbetriebnahme Bz 3.5 sicherzustellen. Des weiteren war bei den beigestellten Kabeln eine Kabeltrommel mit 2 Längen gebrauchter Kabel dabei. Da deren Zustand undefinierbar ist, sind diese ebenfalls durch neue Kabel zu ersetzen. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die aktuelle Vorschriftenlage erfordert einen gasdichten Verschluß der Medienöffnungen des ESTW. Hierzu ist die Lieferung und Montage von Hauffdichtungen erforderlich. Des weiteren ist es notwendig die Kabel vorher in das ESTW durch diese Medienöffnungen einzuziehen. Derartige Leistungen sind vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern. Weitere bereits bestehende Verträge wie z.B. für die Errichtung der OLA, BÜW, angemietete BE-flächen, etc. würden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Auf Grund der ursprünglich geplanten Wegführung gemäß Entwurf wäre es zu Unterschreitungen der notwendigen Schutzabstände für Rangier- und Dienstwege im Bereich der Weichenverbindung gekommen. Als Lösung zur Einhaltung aller sicherheitsrelevanter Vorgaben wurde geprüft und anschließend festgelegt, den Rangierweg auf die Nordseite des Gleises 23 um zu verlegen. Die AP ist entsprechend zu überarbeiten und in deren Folge sind die Entwässerungs- und Kabelschächte in der Höhe einschließlich Schachtanschlußbausätze anzupassen. Diese zusätzlichen Maßnahmen sind vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Entsprechend der Baupläne sind die Anpassungen der AP BÜ 9,8 vorzunehmen. Unteranderem ist ein neues Kabel S 901 zu verlegen, der Kabelschrank KV 900 zu stellen sowie das S 901 und S 900 in den KV 900 bzw. das S 901 in das ESTW-A Gebäude einzuführen/aufzulegen. Durch die Oberbauarbeiten im Bf. Jesewitz im Bz 3.5/3.6 wird bereits vor dem Bz 4.0 der Bedarf von Blocküberträgern notwendig. Die zugehörige PT 1 und PT 2 Planungen werden beigestellt. Aufgrund der Gleiserneuerung Gleis 2 im Bf. Taucha im Bz 3.5 wird es erforderlich vorübergehend eine Belastungs—Langsamfahrstelle einzurichten. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für den Neubau der Gleise 2 und 13/3 wird es zur Baufeldfreimachung erforderlich die vorhandenen Bestandskabel zurück zu bauen. Des weiteren muss die Fahrstraßenauflösung im Bereich Stw. Tw und deren Verteiler zwischen km 8,3 und km 8,5 umverlegt werden. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern. Weitere bereits bestehende Verträge wie z.B. für die Errichtung der OLA, BÜW, angemietete BE-flächen, etc. würden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-01
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
AvL 102: Umverlegung von Erdungsleitungen und Stromversorgungskabeln zur Schaffung der Baufreiheit im Bereich des Modulgebäudes
Zur Herstellung der Baufreiheit und Vorbereitung der Ausrüstung zur Inbetriebnahme des ESTW-A BKAX sind durch die ARGE für die Siemens Mobility GmbH diverse Bauleistungen zu erbringen. U.a. sind die Kabeltrassen zu errichten und die Kabelanlage soweit aufzubauen, daß die Kabel durch die Siemens Mobility GmbH in Kabelschränken, Verteilern usw. sowie in der Innenanlage auf die Abschlußschränke/-gestelle aufgelegt werden können. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muß. Eine Konsistenz für die Gewährleistung dieser Leistung ist bei Beauftragung eines zweiten ANs nicht mehr vorhanden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, so daß sich der Beginn der darauffolgenden Leistungen erheblich verschieben würde. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende Inbetriebnahme gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Periodic Indicative Notice Without Call For Competition
Published: 2019-03-01
Buyer: PKS w Bielsku-Białej Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
Country: PL
Contract type: Supplies
CPV classification: 34121100: Public-service buses | 34121400
Estimated value: 26000000 PLN
Submission deadline: 2019-04-19
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zakup taboru autobusowego w ramach projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego"
Przedmiotem zamówienia jest zakup 26 nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych w ramach projektu pn. "Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego Powiatu Bielskiego - zakup taboru autobusowego".
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA
Zakup 26 szt. pojazdów: nowych, miejskich autobusów niskopodłogowych typu maxi na potrzeby związane ze świadczeniem usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego przez Spółkę PKS w Bielsku-Białej S.A. Pojazdy oferujące możliwość przewożenia min. 80-ciu osób, w tym min. 30-tu osób na miejscach siedzących. Pojazdy z niską podłogą, bez stopni, pomiędzy drzwiami przednimi (początek drzwi), a środkowymi (koniec drzwi), wyposażone w drzwi pasażerskie w układzie 2-2-0 / 2-2-1. Silnik pojazdu zasilany CNG, umiejscowiony za tylną osią - jednostka napędowa spełniająca wymagania normy emisji spalin i hałasu EURO6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowić będzie załącznik do SIWZ.
Dot. pkt. II.1.5 - Szacunkowa całkowita wartość zamówienia określona została na potrzeby wniosku o dofinansowanie na przełomie VI-VIII 2018r. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający dokona aktualizacji wartości szacunkowej.
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostaną wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ i załączniku do SIWZ - Wzorze umowy.
Warunki dostaw: I-wsza dostawa do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (13 szt. autobusów), II-ga dostawa do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (13 szt. autobusów).
Publikacja niniejszego ogłoszenia ma celu wyłącznie skrócenie terminu składania ofert i nie ma na celu składania przez zainteresowanych Wykonawców dokumentów potwierdzających wyrażenie zainteresowania udziałem/ składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji.Dla zamówienia wymienionego w ogłoszeniu Zamawiający przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.


Award value: 26000000
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-01
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34114000: Special-purpose vehicles
Estimated value: 4870000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego w pełni wyposażonego,kompletnego, samojezdnego, dwudrogowego (szynowo - drogowego), pojazdu samochodowego, dopuszczonego do eksploatacji i gotowego do pracy (w stanie służbowym) z zainstalowanym podnośnikiem koszowym do inspekcji obiektów inżynieryjnych.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pojazdu dwudrogowego z zainstalowanym podnośnikiem koszowym do inspekcji obiektów inżynieryjnych, wykonanego zgodnie z wymaganiami technicznymi zgodnymi z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.


Winner: Copma Polska Sp. z o.o.
Award value: 4870000
Number of bids: 1
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-03-01
Buyer: Transdev SE & Co. KG
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 34121200: Articulated buses | 34121400
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Lieferung von Niederflurlinienbussen (Solo und Gelenk) sowie Low Entry Omnibusse für den öffentlichen Personenverkehr im Jahr 2019 bis max. 2022 auf Grundlage von Rahmenvereinbarungen mit Optionen.
Lieferung von Niederflurlinienbussen ca. 12 m (mit Längenoptionen von ca. 10 m bis ca. 15 m), z.T. unter Fördervorbehalt.
Lieferung von Omnibussen Low Entry ca. 12 m (mit Längenoptionen von ca. 10 m bis ca. 15 m), z.T. unter Fördervorbehalt.
Lieferung von Niederflurgelenkomnibussen ca. 18 m (mit Längenoption bis ca. 18,75 m), z.T. unter Fördervorbehalt
Lieferung von Niederflurlinienbussen mit CNG-Antrieb ca. 12 m (mit Längenoptionen von ca. 10 m bis ca. 15 m), unter Fördervorbehalt
Lieferung von Niederflurgelenkomnibussen mit CNG-Antrieb ca. 18 m (mit Längenoptionen von bis ca. 18,75 m), unter Fördervorbehalt


Winner: Vergabekammer bei der Bezirksregierung Düsseldorf