Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-07-26
Buyer: Gmina Miasto Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45234126

Technical requirements: Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlano-montażowych, wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej, do al. Wojska Polskiego etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego).
Zmianę wynagrodzenia wprowadza się na pods. art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z § 10 ust. 2, § 10 ust. 3 umowy CRU/18/0000290 z dnia 22.01.2018 r. i warunkami kontraktu Subklauzulą 13.1 akapit 6 oraz na podst. art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z § 10 ust. 2, § 10 ust. 3 umowy CRU/18/0000290 z dnia 22.1.2018 r. i warunkami kontraktu Subkaluzlą 1.2, Subklauzulą 12.3 oraz Subklauzulą 13.1 akapit 6 oraz protokołem konieczności nr PK-018 oraz protokołami z negocjacji z dnia 14.1.2019 r., 6.3.2019 r., 20.3.2019 r., 12.6.2019 r. i ich załącznikami – protokołami konieczności nr PK-013, PK-014, PK-017, PK-019:
Zmianę dotyczącą zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wprowadza się w wyniku zmian w zakresie wykonania robót budowlanych wg projektu zamiennego przebudowy wiaduktu w ul. Arkońskiej oraz magistrali wodociągowej DN600 sporządzonego przez nadzór autorski; przedstawiona powyżej zmiana dokumentacji projektowej skutkuje zmianą sposobu wykonania zadania w stosunku do określonego pierwotnie w umowie; zmiana ta ma charakter niezależny od Wykonawcy i objęłaby każdego z potencjalnych Wykonawców; zmiana ta rzutuje na wartość kontraktu (w sposób opisany powyżej) oraz na termin cząstkowy realizacji robót i termin ostateczny zakończenia wykonywania zadania, tj.:
b) Wymagana minimalna ilość wykonania - kamień milowy nr 2: – wydłuży się z 18 miesięcy do 23 miesięcy od daty rozpoczęcia;
Okolicznością uzasadniającą zmianę tych terminów jest zmiana polegająca na konieczności wykonania robót budowlanych wg projektu zamiennego sporządzonego przez nadzór autorski, z powodu której Wykonawca doznał opóźnienia, na które składa się:
1) zainicjowanie zmiany przez Wykonawcę poprzez złożenie w dniu 22.5.2018 r. roszczenia nr 3 – zgłoszenie braku możliwości prowadzenia robót w związku ze stwierdzeniem w trakcie prac gorszego stanu technicznego niż przewidywała dokumentacja oraz koniecznością uprzedniego opracowania przez nadzór autorski projektu zmiennego;
2) złożenie przez inżyniera w dniu 28.9.2018 r. wniosku o uzgodnienie zmiany WUZ-02-00 z analizą techniczno-ekonomiczną przewidującą całkowitą rozbiórkę ustroju nośnego wiaduktu i podpór oraz wykonanie na ich miejsce nowej konstrukcji z klasa obciążenia „A”;
3) czas na wykonanie projektu zmiennego przebudowy wiaduktu przez nadzór autorski określającej precyzyjnie zakres robót do wykonania wg powyższej analizy;
4) przekazanie Wykonawcy projektu zamiennego poleceniem inżyniera PI-004-02 z dnia 4.12.2018 r. dokonania wyceny robót;
5) w ślad za powyższym poleceniem inżyniera Zamawiający dokonał w dniu 11.1.2019 r. akceptacji wniosku o uzgodnienie zmiany WUZ-02-00;
6) wycena robót wg projektu zamiennego przebudowy wiaduktu bez magistrali wodnej przedstawiona przez Wykonawcę w dniu 8.1.2019 r. wraz z kolejnymi negocjacjami, korektami i aktualizacjami;
7) przekazanie Wykonawcy projektu zmiennego usytuowania magistrali wodnej DN500/600 w dniu 18.4.2019 r.;
8) wycena robót wg projektu zamiennego magistrali wodnej przedstawiona przez Wykonawcę w dniu 9.5.2019 r. wraz z kolejnymi negocjacjami;


Winner: Eurovia Polska S.A.