Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-02
Buyer: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45220000 | 45232450 | 45233120: Road construction works | 45233142: Road-repair work | 45233228

Technical requirements: AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
— A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Debreceni úti csomópont környezetétől indul, és a Kállói utcáig tart,
— Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C. tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút „C” környezeti körülmény értendő,
— A felújítás tervezett hossza 2470,39 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése,
— A 4. sz főút és Tünde utca csomópontjában osztályozós csomópontot, illetve gyalogosátvezetéssel kiegészített középsziget került megtervezésre. A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati szélesség megtartásával,
— Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül, és megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése is a következő főbb mennyiségek szerint: Vasalt betonburkolat építése: 229,84 m
— A burkolat felújítása során a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer tisztítóaknáinak fedlap szintbehelyezésére kerül sor, továbbá néhány esetben a tisztítóakna átépítése is szükséges. A meglévő csapadékvíz gerincvezetékhez kapcsolódóan új víznyelőaknák kialakítására is sor kerül az utca teljes szakaszán. Új gerincvezeték nem létesül, csupán a létesítendő víznyelőaknák új bekötővezetékeinek kiépítésével bővül a hálózat. A meglévő rendszer terhelése, vízgyűjtő területe nem változik. A tervezett víznyelők kizárólag az egyenletesebb, gyorsabb vízelvezetés biztosítása érdekében létesülnek. A munkák főbb mennyiségi adatai a következők: Új gyűjtővezeték építése: 297 m; Akna szintbehelyezés: 78 db; Akna átépítés: 37 db
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
1.3. Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó műszaki javaslatát megvizsgálta, annak megvalósítását a 20.12.2018-i nyilatkozatában műszaki tartalom tekintetében támogatta, ugyanakkor annak elvégzését az előbbiek szerinti nyilatkozatában részletezett okok alapján a 21.12.2018 napjától kezdődő, és a kivitelezéshez szükséges, a technológiai fegyelem és előírások betartását lehetővé tevő körülmények fennállásának – egyelőre nem meghatározható – jövőbeli időpontjáig nem engedélyezi; azt csak valamennyi szükséges és megfelelő körülmény együttes fennállása esetén, egyelőre meg nem határozható időpontban fogja engedélyezni.
2. Az 1. pontban hivatkozott az eredeti tervektől eltérő, a pályaszerkezet cseréjével járó munkák elvégzésének szükségessége a Megrendelő, illetve a Vállalkozó részéről csak a kivitelezési munkák megkezdését követően, jellegükből adódóan csak a kivitelezés folyamatában váltak, illetve válhattak ismertté, így azokkal a tervezés során a tervező, illetve a Megrendelő sem számolhatott kellő gondosság mellett eljárva sem, és ebből következően a Vállalkozót sem terheli a tervek felülvizsgálata tekintetében mulasztás.
3. Vállalkozó az 1.3. pont szerinti időben az általa javasolt műszaki megoldás részletes műszaki tartalmát megjelenítő, árazott költségvetést bocsát a Megrendelő rendelkezésére, amely alapján – annak Megrendelő által elfogadott tartalma szerint – a Vállalkozási szerződést módosítani fogják.
4. A Vállalkozási szerződés IV.1. pontja szerinti kivitelezési időtartamot az 1.3. pontban írtakra tekintettel 28.4.2019-ig meghosszabbítják.
5. A Vállalkozási szerződés módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cc) alpontjaiban meghatározott valamennyi feltétel, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatta meg, és az ellenérték nem változott a módosítással összefüggésben.
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
— A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Debreceni úti csomópont környezetétől indul, és a Kállói utcáig tart,


Winner: STRABAG Építő Kft.