Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-03-19
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции
Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с 2 отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м, площ около 3 800 кв. м и единичните отвори са по 33,10 м и 32,55 м, корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.
Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с 2 отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м, площ около 3 800 кв. м и единичните отвори са по 33,10 м и 32,55 м, корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на решение на управителния съвет страните се споразумяха за следното несъществено изменение на договора за възлагане на обществена поръчка:
„Количествено-стойностна сметка“, означава количествено-стойностната сметка (КСС), изготвена от изпълнителя и одобрена от инженера и възложителя с утвърждаването на техническия проект. Количествената сметка от техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи съгласно таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя, и като обща стойност не може да надвишава цената за изпълнение на строително-монтажните работи. В случай че в количествената сметка от техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи.
При настоящата фактическа ситуация страните установяват, че на основание произтичащите от действащото законодателство и принципите на добросъвестността задължения да утвърдят коректните количествени сметки към техническия проект, остойностени с приетите офертни единични цени, спазването на заложеното в подклауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ от договорните условия изискване да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, се явява фактически неизпълнимо.
1.6. Така заложеното изискване влиза в противоречие и с императивните изисквания за обем и съдържание на количествените сметки към техническия проект, които съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища следва „подробно и коректно да отразяват обема на всички видове работи“.


Winner: ДЗЗД „АМ Струма тунел 2018“