Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-29
Buyer: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221120 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6”
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlano-montażowych, wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK-31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu: POIS.04.02.00-00-0007/16-00
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interesw uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającegoprzepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie iskarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatulub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopięodwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł onzapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznaćsię z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przedupływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie KrajowejIzby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlano-montażowych, wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK-31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”.
1. Zmiany w zakresie zwrotu kosztów polis ubezpieczeniowych z tytułu przedłużeń Czasu na Ukończenie wprowadza się na podstawie m.in.: art. 15r ust. 4 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020). Wykonawca zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 2 Umowy oraz Subklauzuli 18 Ubezpieczenie był zobowiązany do utrzymania polis w mocy do czasu zakończenia robót i zgodnie z tym zobowiązaniem, w przypadku zmiany Czasu na Ukończenie przedstawiał odpowiednie aneksy terminowe do polis. Koszt przedłużenia polis zgodnie z terminami realizacji wprowadzonymi Aneksami nr 15-18 wg opisu zawartego w pkt 1 i 2 powyżej, wyniósł 76 627,00 zł netto i taka kwota zostaje włączona do Ceny Kontraktowej.
Zmiany opisane powyżej skutkują dodaniem nowej pozycji TER: pozycja 1462 „Zwrot kosztu polis ubezpieczeniowych z tytułu przedłużonej realizacji robót”  na  łączną wartość w PLN „76 627,00”, w tym w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie z tytułu Aneksów terminowych do Kontraktu nr 15, 16 i 17 na kwotę 38 127,00 zł oraz w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie z tytułu Aneksu terminowego do Kontraktu nr 18 na kwotę 38 500,00 zł.
2. Zmianę w zakresie zwrotu kosztów gwarancji bankowej z tytułu przedłużeń Czasu na Ukończenie  wprowadza się na podstawie m.in. art. 15r ust. 4 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020). Wykonawca zgodnie z postanowieniem § 8 Umowy oraz Subklauzuli 4.2 Zabezpieczenie Wykonania był zobowiązany wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej kwocie na okres realizacji  robót. W toku realizacji zadania strony dokonały zmian Czasu na Ukończenie wg Aneksów nr 3, 7, 12, 15-18. Przy każdej z wprowadzonych zmian terminu Wykonawca, stosownie do obowiązku z tytułu ww. postanowień kontraktowych przedkładał aneksy do bankowej gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania. Koszt utrzymania bankowej gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania
w przedłużonym Czasie na Ukończenie, ustalony przez Inżyniera Kontraktu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, wyniósł 148 468,29 zł netto i taka kwota zostaje włączona do Ceny Kontraktowej.
Zmiany opisane powyżej skutkują dodaniem nowej pozycji TER: pozycja 1463 „Zwrot kosztu gwarancji bankowych z tytułu przedłużenie ich obowiązywania” na wartość w PLN „148 468,29”, w tym w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie z tytułu Aneksów terminowych do Kontraktu nr 3, 7, 12, 15, 16 i 17 na kwotę 143 118,15 zł oraz w związku z przedłużeniem Czasu na Ukończenie z tytułu Aneksu terminowego do Kontraktu nr 18 na kwotę 5 350,14 zł.
Zmiana terminu wg Aneksu nr 18 wynikła „z powodu nieprzewidywanych braków dostępności Dóbr, spowodowanych przez epidemię lub działania rządowe” (Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lit. d); przyczyną były opóźnienia w dostawie desek gzymsowych wywołane epidemią SARS-coV-2. W związku z zaistniałą sytuacją zmieniono termin zakończenia prac: do dnia  08.07.2022 r. W przedmiotowym przypadku konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (epidemia COVID-19), a dodatkowo Wykonawca wykazał, iż koszty realizacji zamówienia uległy zmianie m.in. o koszt przedłużenia polis oraz przedłużenia gwarancji bankowej należytego wykonania, wynikających ze zmiany terminu. Wykonawcy, na mocy postanowień ustawy COVID-19 w związku z ustawą pzp, przysługuje zwrot powyższych kosztów. Wartość zmiany z tego tytułu nie przekracza 50% wartości zamówienia pierwotnie określonej w umowie.


Winner: Roverpol Sp. z o.o.