Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-25
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů).  Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/120. Celková délka 7 390m (staničení 106,220-113,370km).
Doplnění k bodu V.2.3)  Zadavateli není známo, zda se jedná o malý či střední podnik. Hodnota uvedená v bodě 1.6. je záporná.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
063.3-Dálnice D1107, km 105,980-113,370-SO 101/002. Prvním okruhem jsou položky týkající se zemních prací, respektive provádění HTŮ. V rámci schváleného ZBV 003 a ZBV 016 byla podrobně řešena odlišná hladina terénu po dokončeni sejmutí humózních vrstev. V rámci zahájení prací byla výchozí hladina pro realizaci vlastních HTÚ v jiné výškové úrovni, než byla hladina uvažovaná PDPS. Vzhledem k tomu, že podrobné a přesné zaměření terénu po dokončení odhumusování (tzv. hladina 0") bylo z velké části provedeno až po vydání RDS většiny objektů, nebylo toto vyhodnocení součástí vydaných a schválených RDS a Zhotovitel získával potřebná data k vyhodnocení bilance zeminy na celé stavbě D1107 až v pozdější době v průběhu vlastní realizace zemních prací. Proto jsou úpravy některých položek soupisu prací řešeny až v této ZBV, dle skutečnosti, na základě geodetických zaměření provedených prací.
Druhým okruhem je revize množství. Na základě chybného výpočtu v soupise prací PDPS došlo v ZBV č.034 k revizi v množství položky soupisu prací s pořadovým číslem 41. V rámci této ZBV dochází ke zpřesnění/doměření této opravy a to na základě geodetických protokolů/LVV. V rámci této ZBV je navýšení na položce oproti PDPS v rozsahu +25,40%, ve skutečnosti se však jedná o doměření v rozsahu 5,75% (hodnota položky ve znění schváleném v ZBV 034, ve které došlo k opravě výpočtové chyby, je 139,16m3 - viz figury soupisu prací položky, aktuální skutečně realizovaná hodnota dle GP/LVV je 147,04m3).
V rámci letních měsíců v období s vydatnějšími srážkami bylo zhotovitelem zjištěno a oznámeno dopisem č. PORR PHA/887/2021/TK dne 6.10.2021 hromadění vody na SO 101 ve staničení 107,040-107,080. Po kontrole ze strany TDI a AD bylo zjištěno, že důvodu minimálního podélného spádu PJP v km 107,040-107,080 dochází při vydatnějším dešti k hromadění vody a zpoždění odtoku z povrchu obrusné vrstvy. Tim vzniká nebezpečí aquaplaningu, či rizika případného lokálního namrzání v zimním období.
V důsledku zastižení odlišných geotechnických podmínek dochází k úpravám soupisu prací. První záležitosti je realizace podstatně menšího rozsahu drenážních opatření v zářezových partiích SO 101. V PDPS bylo uvažováno se zajištěním odvodu nadměrných výronů vody v zářezových partiích prostřednictvím odvodňovacích žeber. Toto opatření nakonec díky zastiženým příznivějším podmínkám na stavbě nebylo nutno realizovat v původně uvažovaném rozsahu a dochází tak k výraznému snížení až vypuštění činností.
063.3-Dálnice D1107, km 105,980-113,370-SO 101/002. Prvním okruhem jsou položky týkající se zemních prací, respektive provádění HTŮ. V rámci schváleného ZBV 003 a ZBV 016 byla podrobně řešena odlišná hladina terénu po dokončeni sejmutí humózních vrstev. V rámci zahájení prací byla výchozí hladina pro realizaci vlastních HTÚ v jiné výškové úrovni, než byla hladina uvažovaná PDPS. Vzhledem k tomu, že podrobné a přesné zaměření terénu po dokončení odhumusování (tzv. hladina 0") bylo z velké části provedeno až po vydání RDS většiny objektů, nebylo toto vyhodnocení součástí vydaných a schválených RDS a Zhotovitel získával potřebná data k vyhodnocení bilance zeminy na celé stavbě D1107 až v pozdější době v průběhu vlastní realizace zemních prací. Proto jsou úpravy některých položek soupisu prací řešeny až v této ZBV, dle skutečnosti, na základě geodetických zaměření provedených prací.


Winner: PORR a.s.