Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-19
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a 6233. j. Paks - Kölesd ök. út 16+656 - 22+616 km szelvények közötti szakaszának felújítására.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Az EKR technikai sajátossága miatt, az eredménytájékoztató szerinti pontos megnevezés a II. és V. fejezetben:
Vállalkozási szerződés a 6233. j. Paks - Kölesd ök. út 16+656 - 22+616 km szelvények közötti szakaszának felújítására.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
Vállalkozó a 2021. július 5. napján megtörtént munkaterület átadást követően felvonult a híd állványozási munkálataira, melynek során azt észlelték, hogy a hídgerendák alatt a hídfőknél mind a négy sarokban egy-egy mesterséges bagolyfészek található fiókákkal. A hídra a mesterséges fészkeket a Felek számára ismeretlen személy, közútkezelői hozzájárulás nélkül szerelte fel. Felek megkeresték a Duna-Dráva Nemzeti Parkot, melynek természetvédelmi felügyelője a fészkeket megvizsgálva megállapította, hogy a költés még tart és várhatóan augusztus második felében hagyják el a baglyok a fészkeket. A Duna-Dráva Nemzeti Park nyilatkozatában jelezte Vállalkozó felé, hogy a 6233 közút felújítási munkái az érintett szakaszon a gyöngybagoly költési idejében nem végezhetők.
Megrendelő és a Vállalkozó képviselője 2021. augusztus 19. napján ismételt helyszíni bejárást tartottak, ahol megállapítást nyert, hogy a fészkekben fiókák nem voltak, a munkavégzés azon naptól megkezdhető.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2021. augusztus 31. napján kelt tájékoztatásában igazolta, hogy „a 6233 jelű közút felújítási munkái a kölesdi Sárvíz-hídon 2021. július - augusztusban a fentiek értelmében természetvédelmi okból, a törvényesség teljesítése érdekében szüneteltek.”
Fentiekre tekintettel Vállalkozó - a legelső helyszíni bejárást követően - 2021. július 7. napján kelt megkeresésében akadályoztatást jelentett be, melyben kezdeményezte a teljesítési határidő meghosszabbítását.
Megrendelő műszaki ellenőre Vállalkozó határidő hosszabbításra vonatkozó igényét 2021. szeptember 2. napján elfogadta, tekintettel arra, hogy 2021. július 7. és 2021. augusztus 19. napja között a Vállalkozó rajta kívül álló okokból nem tudott munkát végezni. Így a teljesítési határidő 43 nappal történő meghosszabbítása indokolt.


Winner: "Soltút" Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság