Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-19
Buyer: Municipiul Târgoviște
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” PMT-2019-P-021, codul unic de identificare procedură: 4279944-2019-41
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 4
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al Municipiului Targoviste, pe tronsonul format de Calea Ialomitei si podul Valea Voievozilor, respectiv intre km 11+470 (de la intersectia cu strada Magrini) si km 13+808 (pana la str. Petru Cercel). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor-Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor, realizarea unei statii de pompare ape pluviale SPP.
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 3
3. „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al municipiului Targoviste – rest de executat” – lot 3. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe lot 3 tronsonul format de strazile Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu si strada Magrini, respectiv intre km 8+760 (de la bretele pasaj Aleea Sinaia) si km 11+470 (pana la Str. Gimnaziului). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea pasajului DN 71-Pasajul superior pe DN 71 in Zona Targoviste Nord, realizarea unei statii de pompare SPUN 1 – zona 3.
Modificare conform Actului aditional nr. 5 inregistrat cu nr. 6968/26.2.2021 ce are ca obiect: revizuirea ofertei financiare potrivit adresei antreprenorului nr. T3/251/20.1.2021 care stabileste cantitățile real executate, completata si modificata prin adresa nr. T3/260/19.2.2021 inregistrata sub nr. 6245/6285/19.2.2021 prin care da curs Instructiunii supervizorului si transmite oferta revizuita ce contine cantitățile real executate cuantificate în baza Clauzei 49 în urma remăsurătorilor rezultate din implementarea și respectarea proiectului tehnic, și care va face parte integrantă din Acordul contractual nr. 36412/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” – lot 3.
În considerarea prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, apreciem că modificările generate de Dispozițiile de șantier menționate sunt nesubstanțiale întrucat acestea:
(a) nu introduc condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de atribuire, ar fi permis alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câștigătoare ori ar fi permis și participarea altor operatori economici la procedură;
(b) nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică în favoarea contractantului inițial într-o manieră care nu a fost prevazută în contractul inițial;
Până la acest moment a mai fost întocmit Act adițional nr. 1 (nr. 16546/11.05.2020), Act adițional nr. 2 (nr. 39403/12.11.2020), Act adițional nr. 3 (nr. 44706/31.12.2020) si Actul adițional nr. 4 (nr. 5552/15.2.2021) la Acordul contractual nr. 36412/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – Lot 3.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: modificările prevăzute în cuprinsul adresei nr. T3/260/19.2.2021 inregistrata sub nr. 6245/6285/19.2.2021 prin care da curs instructiunii supervizorului si transmite oferta revizuita sunt justificate de necesitatea implementării în condiții optime a obiectivului de investiții din punct de vedere tehnic și legal, intrucat contine cantitățile real executate cuantificate în baza Clauzei 49 în urma remăsurătorilor rezultate din implementarea și respectarea proiectului tehnic. Majorarea pretului contractului este de: -7,6 % din pretul contractului initial.


Winner: Operes