Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-07-22
Buyer: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71356400

Technical requirements: A Belügyminisztérium Budapest I. kerület, Országház utca 28-32., illetve Úri utca 49-51. szám alatti ingatlan együttesben történő elhelyezéséhez szükséges építési munkák engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az alábbi tartalommal:
1. A Felek megállapodnak, hogy a Tervező által a Szerződés alapján elvégzendő tervezési munkákat kiegészítik (a továbbiakban: „Kiegészítő Tervezési Munkák”). A Kiegészítő tervezési Munkák tárgyát a tervezőnek a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. melléklete határozza meg. A Kiegészítő tervezési munkák körében Tervezőnek a jelen Szerződés módosítás 1. számú mellékletében meghatározott tervezési programnak megfelelő kivitelezési tervdokumentációt a Szerződés 2. d) és f) pontja szerinti tartalommal kell elkészíteni. A Kiegészítő tervezési Munkákkal összefüggő feladatok elvégzésére jelen Szerződésmódosítás eltérő rendelkezése hiányában irányadóak a Szerződés vonatkozó rendelkezései.
2. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésmódosításban meghatározott Kiegészítő tervezési Munkák díja (a továbbiakban: „Kiegészítő Tervezési Díj”), nettó 36 640 000 HUF (azaz harminchatmillió-hatszáznegyvenezer forint).
3. A Felek a Szerződés 3.1 pontjában meghatározott Tervezési Díj összegét a Kiegészítő Tervezési Díj összegével módosítják, ennek megfelelően a Tervezési Díj összege: nettó 664 640 000 HUF (azaz hatszázhatvannégymillió-hatszánegyvenezer forint).
4. A Kiegészítő Tervezési Díj megfizetése a Szerződés 3. pontja és az egyéb vonatkozó rendelkezések szerint, teljesítésigazolás kiállítását követően kiállított számla szerint esedékes.
5. A Tervező a jelen Szerződésmódosításban meghatározott Kiegészítő Tervezési Munkákat a Szerződés 5.1 pontjában meghatározott Második fázis teljesítésének határidejéig köteles elvégezni.
— a Szerződés 5.1 pontjában meghatározott Második fázis teljesítésének igazolását követően a Kiegészítő Tervezési Díj 90 %-áról kiállított számla alapján,
— a Szerződés 5.1 pontjában meghatározott Harmadik és Negyedik fázis elvégzésének teljesítésigazolását követően a Kiegészítő Tervezési Díj 5-5 %-áról kiállított számla alapján.
7. Felek megerősítik, hogy a Tervező a Jótállási Biztosítékot a jelen Szerződésmódosításban megállapított, emelt összegű Tervezési Díj tekintetében köteles nyújtani.
8. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés alapján a Tervezőt terhelő jótállási és szavatossági kötelezettségek a jelen Szerződésmódosításban meghatározott Kiegészítő Tervezési Munkák tekintetében is irányadóak.
9. A Felek megállapodnak, hogy a Tervező köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés 15. pontjában meghatározott biztosítás a jelen Szerződésmódosítás meghatározott Tervezési munkák tekintetében is fedezetet biztosítsanak.
A Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 138. § (1) és (5) bekezdésének a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény által módosult szabályait a Szerződésre is alkalmazzák, ebből következően a Szerződés tekintetében az alvállalkozói teljesítés összesített arányát nem korlátozzák.
Az előkészítés szakaszában a megvalósíthatósági tanulmány készítése során bizonyosságot nyert, hogy a kijelölt Budapest I. kerület, Országház utca 28-32., illetve Úri utca 49-51. szám alatti ingatlan-együttes a méretei alapján a költöztetésre tervezett szervezeti elemek és az azokhoz tervezetten rendelt létszám befogadására nem alkalmas. A Belügyminisztérium részéről előzetes döntés született, hogy a funkcióhoz kapcsolódó, jelenleg Kormányzati Operatív Törzs (továbbiakban: „KOT”), minimum 440 m2 alapterület igényű körlet más objektumban kapjon elhelyezést. A KOT elhelyezéséhez szükséges új épületrész terepszint alatti elhelyezkedéséből adódóan, valamint az épületegyüttes alatt található mélypincerendszerről készült tartószerkezeti diagnosztika megállapításai alapján a mélypincerendszer tartószerkezeti megerősítése is szükségessé válik annak veszélyelhárítása és állagmegóvása érdekében, így a tervezési munka ezen építményrészekre vonatkozó kiviteli tervek készítésével is kiegészül.


Winner: Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság