Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-31
Buyer: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71242000 | 71243000 | 71245000 | 71300000 | 71311300

Technical requirements: Tervezési szerződés az 55. sz. főút Baja-Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építés megvalósításának előkészítése vonatkozásában: Környezeti Hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában
A meglévő nyomvonal 51. és 551. sz. utak csomópontjától a Pörböly előtti vasúti keresztezésig (az Edilon rendszerű beton vasúti átjáró elem Baja felőli széléig) tartó, jelenleg 9,6 km hosszú szakasza (a Duna-híd és az említett vasúti keresztezés kivételével) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítésének és Pörböly település lakott területi határáig vezetett párhuzamos kerékpárút megvalósításának előkészítése a Baja utáni Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1985) legnagyobb szabad nyílás: 16,80 m, Baja utáni 2. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1986) legnagyobb szabad nyílás: 9,00 m, Baja utáni 3. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1987) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m, Baja utáni 4. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1988) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m áttervezésével, a főút feletti vasúti hidak áttervezésével vagy önálló hullámosított acéllemez szerkezet tervezésével, valamint a bajai Türr István Duna-híd nem engedély köteles felújítási tervének elkészítésével,
Tervezési szerződés az 55. sz. főút Baja-Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút építés megvalósításának előkészítése vonatkozásában: Környezeti Hatástanulmány, nyomvonal-kijelölési dokumentáció, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában
A meglévő nyomvonal 51. és 551. sz. utak csomópontjától a Pörböly előtti vasúti keresztezésig (az Edilon rendszerű beton vasúti átjáró elem Baja felőli széléig) tartó, jelenleg 9,6 km hosszú szakasza (a Duna-híd és az említett vasúti keresztezés kivételével) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat-megerősítésének és Pörböly település lakott területi határáig vezetett párhuzamos kerékpárút megvalósításának előkészítése a Baja utáni Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1985) legnagyobb szabad nyílás: 16,80 m, Baja utáni 2. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1986) legnagyobb szabad nyílás: 9,00 m, Baja utáni 3. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1987) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m, Baja utáni 4. Duna-ártéri-híd (Törzsszám:1988) legnagyobb szabad nyílás: 20,50 m áttervezésével, a főút feletti vasúti hidak áttervezésével vagy önálló hullámosított acéllemez szerkezet tervezésével, valamint a bajai Türr István Duna-híd nem engedély köteles felújítási tervének elkészítésével,
2. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban a 4. Határidő és 5. pontját az alábbiak szerint módosítják.
„Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatályba lépéstől számított 816 nap
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:
13 hónap A végleges Környezeti Hatásvizsgálati dokumentáció (amelyben a Megrendelő összes észrevétele pótlásra, illetve javításra került) dokumentált leszállítása Megrendelő részére (a megfelelő példányszámban és valamennyi munkarész esetében digitális - szerkeszthető és nem szerkeszthető - formátumban) és azok Megrendelő általi elfogadása.
azaz 2021. augusztus 7. A végleges nyomvonal-kijelölési dokumentáció (amelyben a Megrendelő összes észrevétele pótlásra, illetve javításra került) dokumentált leszállítása Megrendelő részére.
azaz 2021. december 7. A végleges építési engedélyezési tervdokumentáció (amelyben a Megrendelő összes észrevétele pótlásra, illetve javításra került) dokumentált leszállítása Megrendelő részére (a megfelelő példányszámban és valamennyi munkarész esetében digitális - szerkeszthető és nem szerkeszthető - formátumban), annak Megrendelő általi elfogadása, a dokumentumok illetékes hatóság(ok) részére a szükség szerinti példányszámban - Megrendelő felé igazolt módon - történő benyújtása, a kisajátítási tervek - Megrendelő felé igazolt módon történő - benyújtása záradékoltatásra.
665 nap, azaz 2022. január 7. Közreműködés az eljárás(ok)ban, a szükséges nem jogerős/végleges építési engedély(ek) megszerzése.
785 nap, azaz 2022. május 7. A végleges kiviteli tervdokumentáció és a kivitelező kiválasztásához szükséges közbeszerzési dokumentáció 4. és 5. köteteinek (amelyekben a Megrendelő összes észrevétele pótlásra, illetve javításra került) dokumentált leszállítása Megrendelő részére (a megfelelő példányszámban és valamennyi munkarész esetében digitális - szerkeszthető és nem szerkeszthető - formátumban) és azok Megrendelő általi elfogadása. Továbbá a végleges kiviteli tervek és a szükséges dokumentumok illetékes jóváhagyó hatóság(ok) részére a szükség szerinti példányszámban - Megrendelő felé igazolt módon - történő benyújtása.
816 nap, azaz 2022. június 7. A jogszabályok által előírt záradékokkal és jóváhagyásokkal rendelkező, így a területszerzési eljárás megkezdésére alkalmas kisajátítási és esetlegesen időközben szükségessé váló pótkisajátítási tervek dokumentált leszállítása Megrendelő részére.
„5.3. Tervező az 5.2. pontban foglalt számlázási ütemterv és a 4. pontban foglalt Ütemezés alapján, továbbá a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolással összhangban jogosult a 2. sz. részteljesítéstől kezdve a további részteljesítésekkel kapcsolatos részszámla benyújtására a szerződésmódosítás aláírását követően.”
„5.4. Szerződő Felek Megállapodnak abban, hogy a 2. számú részteljesítés szerződésszerű teljesítésének a szerződésmódosítás III.2. pontjában meghatározott dátuma jelen szerződésmódosítás aláírásával kerül Megrendelő által elismerésre. Erre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a 2. részteljesítéssel összefüggő teljesítésigazolást a szerződésmódosítás aláírását követően bocsátja ki.”


Winner: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.