Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-20
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44322100 | 45112500 | 45221100: Bridge construction works | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 —Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzi — Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
Oberbau (Gleise 8.100 m, 20 Weichen, Beistellung Oberbaumaterial durch AG); Bahnsteige (4 Bstg.-kanten a 170 m und 2 Bstg.-kanten a 140 m); Personenunterführung unter 4 Gleisen mit 3 Aufzügen (Aufzugsanlage Beistellung durch AG); Fußgängerüberführung Stützweite 19 m; Schallschutzwände aus Aluminiumelementen(H = 2 m) 370 m; umfangreicher Tiefbau mit Bodenaustausch und PSS, Bodenverbesserung ca. 50 000m2, Baustraßen und Zufahrten 40 000 m2, Entwässerung 3 800 m, Kabelgefäßsysteme 12 300 m inkl. Kabelverlegung 105 000 m (Kabelbeistellung durch AG), Baugrubenverbau 4 100 m2 und Mittelverbau2 200 m; Geomagnetische Untersuchung 3 600 m2, Elektromagnetische Untersuchung 27 000 m2,Georadaruntersuchung 8 300 m2, Bohrlochmessungen 2 000 St.;
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 —Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzig - Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
Oberbau (Gleise 8.100 m, 20 Weichen, Beistellung Oberbaumaterial durch AG); Bahnsteige (4 Bstg.-kanten a 170 m und 2 Bstg.-kanten a 140 m); Personenunterführung unter 4 Gleisen mit 3 Aufzügen (Aufzugsanlage Beistellung durch AG); Fußgängerüberführung Stützweite 19 m; Schallschutzwände aus Aluminiumelementen(H = 2 m) 370 m; umfangreicher Tiefbau mit Bodenaustausch und PSS, Bodenverbesserung ca. 50 000m2, Baustraßen und Zufahrten 40 000 m2, Entwässerung 3 800 m, Kabelgefäßsysteme 12 300 m inkl. Kabelverlegung 105 000 m (Kabelbeistellung durch AG), Baugrubenverbau 4 100 m2 und Mittelverbau2 200 m; Geomagnetische Untersuchung 3 600 m2, Elektromagnetische Untersuchung 27 000 m2,Georadaruntersuchung 8 300 m2, Bohrlochmessungen 2 000 St.;
Der AN wurde mit folgenden zusätzlichen Leistungen beauftragt,welche zur Herstellung des neuen Radüberwegs am BÜ 1,4 Str. 6385 erforderlich sind:
•	Erneuerung der Gleiseindeckung einschl. erforderlichen Nebenarbeiten im Bereich der Straßenüberfahrt als Zusammenhangsmaßnahme mit dem Neubau des Radüberwegs am BÜ 1,4
in Wechsel des AN ist nicht möglich, da die zusätzlichen Leistungsinhalte unmittelbar in die beauftragten Leistungsteile wirken und keine Abgrenzung ermöglichen.


Winner: Hasselmann GmbH