Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-08
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Opravovaný úsek zahrnuje dvě silnice III. třídy. Jedná se o silnici III/28440 v úseku Tetín (křižovatka se silnicí II/284) – křižovatka se silnicí III/28442 o délce 5,914 km a o silnici III/28441 od křižovatky se silnicí III/28440 až na konec obce Bukovina o délce 0,698 km. Celková délka opravovaného úseku činí 6,612 km. Stavba se nachází v okrese Jičín v k.ú. Tetín, Vřesník u Tetína, Bukovina u Pecky a Pecka. Pokládka asfaltobetonových vrstev bude bezespará.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
Součástí změny č. 4 jsou vícepráce a méněpráce na úseku SO 101.1 a 101.3. V úseku SO 101.3 se jedná o doplnění zábradlí, viz zápis z 5. KD, bod 5/1:
„5/1 Při pochůzce po dokončení asfaltových vrstev a čela propustku č. 10 dle prostorových možností byla zjištěna větší hloubka dna nátoku a tím vznikla potřeba doplnit zábradlí. Po dohodě mezi zhotovitelem, správcem stavby a majetkovým správcem bude zábradlí doplněno“. V úseku SO 101.1 se jedná o méněpráci na zrušené asfaltové zálivce žulového rigolu viz ZL1 a 3 (pokračování v objektu SO 101.1) a vícepráce zejména na nutné kompletní sanaci silnice, nových propustkách a potřebné větší míry prořezu proti PD dle místního šetření s majetkovým správcem, viz zápis ze stavebního deníku a zápis z kontrolního dne č. 6 a 7, bod 6/1, 6/2 a 7/1: „6/1 Při pochůzce po zahájení SO 101.1 byly dohodnuty mezi zhotovitelem, asistentem TDS a majetkovým správcem stavby dílčí vícepráce zejména na propustkách a odvodnění pro zajištění následné funkčnosti stavby. Vícepráce jsou zapsány ve stavebním deníku ze dne 13. 8. 2019 a budou zahrnuty do ZL č. 4".
„6/2 Po provedené přípravě k recyklaci vozovky v úseku staničení km cca 1,38 – 1,55 bylo zjištěno, že se pískovcový štět nachází v nerovnoměrných hloubkách pod uvažovanou niveletou (0-40 cm). AD navrhl vyměnit recyklaci vozovky za kompletní sanaci – vytěžit stávající konstrukci do hloubky 40 cm, položit separační geotextilii 500 g/m2, zřídit nové konstrukční vrstvy ze štěrkodrti v tl. 2x200 mm a následně položit asfaltové vrstvy v tl. 70 mm ACL a 40 mm ACO. Správce stavby s návrhem souhlasí. Z důvodu většího objemu víceprací bylo správcem stavby schváleno prodloužení výstavby o 1 týden. Termín dokončení stavebních prací se tím prodlouží do 6. 10. 2019“, „7/1 Po realizaci podélného propustku P17 bylo na místním šetření shledáno nedostatečné odvodnění kraje vozovky vzhledem k výškovým parametrům napojení na přilehlé pozemky. Z důvodu zabránění vymílání kraje bude provedeno zpevnění dlážděným rigolem k výtoku propustku P17, délka cca 13 m, šířka cca 0,6 m".
Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku (popis viz výše).


Winner: M-Silnice, a.s.