Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-06-21
Buyer: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Works
CPV classification: 34928500 | 45200000: Building and civil engineering work | 45221250 | 45232450 | 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value:  HUF
Submission deadline: 2024-08-05

Technical requirements: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program „Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása” elnevezésű projekt részeként a Veszprémvölgyi utca korszerűsítését kívánja megvalósítani, amely magába foglalja a meglévő, tönkrement útburkolat átépítését, a kapubehajtók kialakítását, csapadékvíz elvezetés megépítését, valamint a közvilágítás korszerűsítését.

Az út felújítása során 317 m hosszon térkő burkolatú pályaszerkezet építése történik, a szelvényezés szerinti bal oldal felé egy oldali, 2,5%-os oldaleséssel, kiemelt szegély építésével. A burkolat szélessége 5,50 m, két rövid szakaszon csak 5,00 m útburkolat kialakítása lehetséges (0+090 m szelvénynél 5 m hosszon, illetve 0+200 m szelvénynél 13 m hosszon). A jellemzően parkolásra használt felületeken, illetve kapubehajtók előtt bazalt nagykockakő szegéllyel elválasztott térkő útburkolat épül. 

Az állatkerthez vezető út csomópontjában a meglévő aszfalt burkolat részben felújításra kerül a 0+018,30 m szelvényig, ahogy süllyesztett szegéllyel csatlakozik a tervezett térkő burkolathoz.

Az útépítés megvalósításakor zárt csapadékvíz-elvezető rendszer létesül, a burkolt felületekről a ráhulló csapadékvíz a kereszt- és hosszeséseknek köszönhetően víznyelő aknákba kerül, amelyek a kiépítésre kerülő zárt csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül elvezetésre a tervezett csapadékcsatornán keresztül a befogadóig.

A beruházás keretében a közvilágítás hálózat rekonstrukciója is megvalósul lámpakarok cseréjével.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program „Veszprém belterületi közúthálózat fejlesztési céljainak és kapcsolódó tereinek megvalósítása” elnevezésű projekt részeként a Veszprémvölgyi utca korszerűsítését kívánja megvalósítani, amely magába foglalja a meglévő, tönkrement útburkolat átépítését, a kapubehajtók kialakítását, csapadékvíz elvezetés megépítését, valamint a közvilágítás korszerűsítését.

Az út felújítása során 317 m hosszon térkő burkolatú pályaszerkezet építése történik, a szelvényezés szerinti bal oldal felé egy oldali, 2,5%-os oldaleséssel, kiemelt szegély építésével. A burkolat szélessége 5,50 m, két rövid szakaszon csak 5,00 m útburkolat kialakítása lehetséges (0+090 m szelvénynél 5 m hosszon, illetve 0+200 m szelvénynél 13 m hosszon). A jellemzően parkolásra használt felületeken, illetve kapubehajtók előtt bazalt nagykockakő szegéllyel elválasztott térkő útburkolat épül. 

Az állatkerthez vezető út csomópontjában a meglévő aszfalt burkolat részben felújításra kerül a 0+018,30 m szelvényig, ahogy süllyesztett szegéllyel csatlakozik a tervezett térkő burkolathoz.
Az útépítés megvalósításakor zárt csapadékvíz-elvezető rendszer létesül, a burkolt felületekről a ráhulló csapadékvíz a kereszt- és hosszeséseknek köszönhetően víznyelő aknákba kerül, amelyek a kiépítésre kerülő zárt csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül elvezetésre a tervezett csapadékcsatornán keresztül a befogadóig.

A beruházás keretében a közvilágítás hálózat rekonstrukciója is megvalósul lámpakarok cseréjével.

Az építmények megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások:
- Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötést követő 15 napon belül az általa végzendő munkákról heti bontású műszaki ütemtervet készít, és azt Ajánlatkérővel (Megrendelővel) jóváhagyatja.
- Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen (KÉ-K) jogosultsággal rendelkező szakember bevonásával ideiglenes forgalomkorlátozási terveket (IFK) készít, amelynek tartalmát Ajánlatkérővel (Megrendelővel) és a helyi közútkezelővel leegyeztet és jóváhagyat.
- A tényleges kivitelezési tevékenység megkezdésének feltétele a jóváhagyott ideiglenes forgalomkorlátozási terv megléte.
- Amennyiben az építés során téli leállás szükséges, a munkaterületen az utat ideiglenesen helyre kell állítani oly módon, hogy a téli útüzemeltetés elvégezhető legyen! Kérjük a „Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, téli üzemeltetés miatti ideiglenes úthelyreállítás” soron beárazni szíveskedjen!
- Nyertes ajánlattevő saját költségén gondoskodik az IFK-ban foglalt forgalomkorlátozások / forgalmi rend változások helyi médiában történő meghirdetéséhez szükséges sajtóanyag Ajánlatkérő részére történő összeállításáról, amelynek tartalmát előzetesen köteles Ajánlatkérővel egyeztetni és a korlátozás bevezetése előtt 7 nappal Ajánlatkérő részére átadni. Az egyes hirdetményekhez közérthető rajzi és írásos értelmezést kell készíteni.
- Nyertes ajánlattevő a korlátozás bevezetése előtt 7 nappal saját költségén gondoskodik a forgalomkorlátozásokból adódó lezárásokkal közvetlenül érintettek előzetes írásos megkereséséről, szórólap formájában, amelynek tartalmát előzetesen köteles Ajánlatkérővel egyeztetni.
- Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a szerződéskötéstől számított 15 napon belül Mintavételi és Minősítési Tervet (MMT), valamint Technológiai Utasítást (TU) készít és ad át Ajánlatkérőnek (Megrendelőnek) jóváhagyásra.
- Megrendelő az építési munkák során kitermelt és elszállításra kerülő föld térítésmentes elhelyezését nem biztosítja.
- A munkaterületen található közművek műszeres kitűzéseit és közmű szakfelügyeleteit az érintett szolgáltatóktól, valamint a régészeti érintettségű területek esetén régészeti szakfelügyeletet nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelni.
- A kivitelezési tevékenységet úgy kell végezni, hogy az építési területen található, vagy azzal közvetlenül határos lakó és intézményi funkciójú épületek tulajdonosai ill. használói, továbbá a közszolgáltatók általi megközelítés a kivitelezés alatt biztosított legyen.

Főbb mennyiségek:
- Aszfaltburkolat bontása: 480,5 m3
- Bevágásból kikerülő felesleges föld kitermelése, elszállítása lerakóhelyre: 103,4 m3
- Altalaj tömörítése, úttükör készítése: 482,3 m3
- 10 cm szürke térkő burkolat készítése halszálkás fektetési mintázatban: 1880 m2
- KZ 2/4 zúzalék ágyazat készítése: 56,4 m3
- Ckt-4 cemenstabilizációs alap készítése: 289,4 m3
- M22 mechanikai stabilizáció készítése: 291,8 m3
- Kiemelt szegély (beton) építése C12/16FN beton ágyazatban: 469	m
- Bazalt nagykockakő döntve elhelyezve C 20/25 betonágyazatban: 173 m
- Közúti jelzőtáblák: 6 db
- Zöldterület rendezés: 632 m2
- 500 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 500x12,3x2000 mm SN8: 240,9 m
- Beton tisztító akna: 11 db
- DN200 mm KG-PVC víznyelő bekötés: 13,5 m2
- Víznyelő akna (50 cm belméretű): 6	db
- 315 mm PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 315x9,2x2000 mm SN8 bekötés: 1,5 m
- Burkolt árok (II/60/50 mederelem): 53,4 m
- Hordalékfogó: 1 db
- Piano MINI 24Leds 600mA NW740 45W, optika:5246 lámpatest szerelése tartóra: 10 db
- Acél lámpakar vasbeton oszlophoz szalagos, ZB 60x0,16: 5 db
- Acél lámpakar vasbeton oszlophoz szalagos, ZB 60x0,6: 4	db

A részletes műszaki leírást, a feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák. 

A megvalósítás során a műszaki dokumentációkban és engedélyben megfogalmazott előírásokat maradéktalanul figyelembe kell venni és be kell tartani.

További információkat a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmaz.


Winner: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Award value: 72902885
Number of bids: 0