Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-21
Buyer: Betegápoló Irgalmas Rend
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use | 33111000: X-ray equipment

Technical requirements: A meglévő 1 db haemodiagnosztikai kardiológiai intervenciós röntgen berendezés áttelepítése és rendszereinek frissítése, valamint meglévő 2 db röntgen berendezés áttelepítése.
- A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgya nem változott.
A meglévő 1 db haemodiagnosztikai kardiológiai intervenciós röntgen berendezés áttelepítése és rendszereinek frissítése, valamint meglévő 2 db röntgen berendezés áttelepítése.
A beszerzés tárgyát képező eszközök helyét biztosító helyiségek kivitelezése ajánlatkérő számára előre nem láthatóan elhúzódott. A kivitelezés elhúzódása okán a használatbavételi engedély kiadása még nem történt meg, továbbá az eszközök beépítéséhez szükséges építészeti feltételek sem állnak fenn. Erre tekintettel az eszközök leszállítására és beüzemelésére nincs lehetőség.
A szerződés 2.1 pontja értelmében a meglévő 2 db röntgen áttelepítése és beüzemelésének teljesítési határideje 30 nap, azaz 2022. május 26., amelyet a felek az alábbiak szerint módosítanak:
„2.1. a meglévő 2 db röntgen áttelepítésének és beüzemelésének feltétele a leszállítás helyszínének használatbavételi engedélyének megléte. A Megrendelő köteles az engedély kézhezvételéről haladéktalanul tájékoztatni Vállalkozót. A Vállalkozó köteles a tájékoztatás kézhezvételétől számított 12 napon belül áttelepíteni és beüzemelni az egyik röntgent. A beüzemelt röntgen atomenergetikai engedélyének kézhezvételét követően a Megrendelő - a folyamatos betegellátás biztosításának szem előtt tartásával - 30 napon belül tájékoztatja a Vállalkozót a másik röntgen áttelepítésének megkezdhetőségéről. A másik röntgen áttelepítésének és beüzemelésének határideje a tájékoztatást követő 12 nap."
A módosítás a haemodinamikai kardiológiai intervenciós röntgen áttelepítése és beüzemelésének teljesítési határidejét nem érinti.
A jelen hirdetmény VII.1.5. pontjában foglalt 12 munkanap alatt ajánlatkérő 12 naptári napot ért (ajánlatkérő a hirdetmény kitöltési korlátai miatt nem tudta a napban megadott határidőt naptári napban meghatározni). A meghosszabbított időtartam - a fentiek okán - pontosan nem határozhatóak meg.
A beszerzés tárgya meglévő 2 db röntgen áttelepítése és beüzemelése és a meglévő haemodinamikai kardiológiai intervenciós röntgen áttelepítése és beüzemelése. Az eszközök helyét biztosító helyiségek kivitelezése ajánlatkérő számára előre nem láthatóan elhúzódott, amelyet a jelen beszerzés eljárásában már nem tudott érvényre juttatni. A kivitelezés elhúzódása okán a használatbavételi engedély kiadása még nem történt meg, továbbá az eszközök beépítéséhez szükséges építészeti feltételek sem állnak fenn. Erre tekintettel az eszközök áthelyezésére és beüzemelésére nincs lehetőség. A kivitelezés elhúzódása egyben a betegellátási program változását eredményezte. A program és a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében az eszközök egyidejű átszállítására nincs lehetőség, az eszközöket csupán egymást követően lehet leszállítani és beüzemelni oly módon, hogy az első eszköz leszállítása és atomenergetikai engedélyének kézhezvételét követően szállítható a következő eszköz.


Winner: Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság