Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-12-06
Buyer: Wasserstraßen-Neubauamt Datteln
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Der Ersatzbau der Kreuzungsanlage Bladenhorster-Brücke, Nr 363 bei RHK km 39,648 ist eine Maßnahme gemäß Bundesverkehrswegeplan 1985 (fortgeschrieben mit Bundesverkehrs-wegeplan 1992 und 2003) zum Ausbau des westdeutschen Kanalnetzes. Zur Anpassung an den neuen Ausbauquerschnitt sowie zur Sicherstellung einer lichten Durchfahrtshöhe von 5,25 m zwischen dem oberen Grenzwasserstand und der Konstruktionsunterkante des Brückenüberbaus ist der Neubau notwendig.
Die vorhandene Brücke wird durch eine Stabbogenbrücke ersetzt. Bauzeitlich wird der Verkehr über eine westliche Umfahrung, bestehend aus bauzeitlichen Widerlagern und dem endgültigen Überbau umgeleitet. Nach Einrichtung der Umfahrung wird die alte Brücke zurück gebaut, neue Widerlager werden errichtet und der Überbau der Umfahrung wird in Endlage Querverschwommen. Anschließend werden die Rampen und Widerlager der Umfahrung zurück gebaut.
Wertung gemäß Formblatt 313 "Gewichtung der Zuschlagskriterien"

Der Preis wird aus der Wertungssumme der Angebotssumme ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung von Preisnachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel 
gemäß dem Formblatt "Aufwendungen für Lohnänderung", preislich günstigste Grund- oder 
Wahlposition sowie ggf. den Bedarfspositionen.
Für die Angebotswertung wird die Wertungssumme (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 
10 Punkten normiert:
- 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.
- 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle
 Angebote mit darüber liegenden Wertungssummen erhalten ebenfalls 0 Punkte.
Die Punktermittlung für die dazwischen liegenden Wertungssummen erfolgt über eine lineare 
Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.
Bei Angeboten, in denen lediglich in unwesentlichen Positionen die Angabe des Preises fehlt 
und die Nachforderung von Preisangaben nicht ausgeschlossen wurde, erfolgt die Angebots-
wertung wie folgt:
Bei der/den jeweiligen unwesentlichen Position(en), in der/den die Preisangabe fehlt/fehlen, ist 
bei der rechnerischen Prüfung der jeweils fehlende Preis mit 0,00 € anzusetzen, um den Rang 
des jeweiligen Angebots festzustellen. In einem weiteren Rechenschritt ist/sind diese
Position(en) jeweils mit dem höchsten für diese Positionen angebotenen Wettbewerbspreis 
anzusetzen.
Ändert sich der Rang des Angebots zwischen dem 1. und 2. Rechenschritt, wird es ausge-
schlossen. Ändert sich der Rang nicht, wird das jeweilige Angebot unter Annahme des höchsten 
Preises für die betreffende Position geprüft und gewertet.
Wertung gemäß Formblatt 313 "Gewichtung der Zuschlagskriterien"

Bauablaufplan Gesamtmaßnahme als Balkenplan:
Darstellung des gesamten Bauablaufs als Balkenplan von der Technischen Bearbeitung bis zur Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme.  

- 10 Punkte: Gesamter Bauablauf von der technischen Bearbeitung bis zur Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme, die in der Ausschreibung dargestellten Anforderungen an den Bauablauf werden erkannt und übernommen, der Detaillierungsgrad geht über den der Ausschreibung hinaus
Der abgegebene Plan ist detaillierter (besser) als der Ausschreibungsplan.
- 7,5 Punkte: Gesamter Bauablauf von der technischen Bearbeitung bis zur Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme, die in der Ausschreibung dargestellten Anforderungen an den Bauablauf werden erkannt und übernommen, der Detaillierungsgrad entspricht dem der Ausschreibung 
Der abgegebene Plan entspricht dem Ausschreibungsplan.
- 5 Punkte: Gesamter Bauablauf von der technischen Bearbeitung bis zur Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme, die in der Ausschreibung dargestellten Anforderungen an den Bauablauf werden nicht erkannt und übernommen
Der abgegebene Plan enthält weniger Zeilen (Zusammenfassungen), als der Ausschreibungsplan ODER wesentliche Fehler.
- 2,5 Punkte: Zur Maßnahme passender Bauablaufplan
- 0 Punkte: Kein zur Maßnahme passender Bauablaufplan
Wertung gemäß Formblatt 313 "Gewichtung der Zuschlagskriterien"

Bauablauf für den Längsverschub des neuen Überbaus:
Textliche Beschreibung des Bauablaufs mit skizzenhafter Darstellung der zugehörigen Bauphasen für den Längsverschub, einschließlich des dafür vorgesehenen Geräteeinsatzes.

- 10 Punkte: Längsverschub wird in Textform stichpunkthaft beschrieben und jede beschriebene Bauphase wird skizzenhaft dargestellt. Des Weiteren wird der geplante Geräteeinsatz genannt.
- 7,5 Punkte: Längsverschub wird in Textform stichpunkthaft beschrieben und jede beschriebene Bauphase wird skizzenhaft dargestellt.
- 5 Punkte: Längsverschub wird in Textform stichpunkthaft beschrieben, die beschriebenen Bauphasen werden jedoch nicht vollständig skizzenhaft dargestellt oder die Stichpunkte enthalten inhaltliche Fehler .
- 2,5 Punkte: Längsverschub wird in Textform stichpunkthaft beschrieben oder skizzenhaft dargestellt.
- 0 Punkte: keine Beschreibung des Längsverschubs.
Wertung gemäß Formblatt 313 "Gewichtung der Zuschlagskriterien"

Bauablauf für das Einschwimmen quer in Endlage des neuen Überbaus:
Textliche Beschreibung des Bauablaufs mit skizzenhafter Darstellung der zugehörigen Bauphasen für das Einschwimmen quer in Endlage, einschließlich des dafür vorgesehenen Geräteeinsatzes.
- 10 Punkte: Das Einschwimmen quer in Endlage wird in Textform stichpunkthaft beschrieben und jede beschriebene Bauphase wird skizzenhaft dargestellt. Des Weiteren wird der geplante Geräteeinsatz genannt.
- 7,5 Punkte: Das Einschwimmen quer in Endlage wird in Textform stichpunkthaft beschrieben und jede beschriebene Bauphase wird skizzenhaft dargestellt.
- 5 Punkte: Das Einschwimmen quer in Endlage wird in Textform stichpunkthaft beschrieben, die beschriebenen Bauphasen werden jedoch nicht vollständig skizzenhaft dargestellt oder die Stichpunkte enthalten inhaltliche Fehler .
- 2,5 Punkte: Das Einschwimmen quer in Endlage wird in Textform stichpunkthaft beschrieben oder skizzenhaft dargestellt.
- 0 Punkte: keine Beschreibung des Einschwimmens quer in Endlage


Winner: Bietergemeinschaft Gebr. Echterhoff GmbH & Co.KG / Hugo Schneider GmbH / Schachtbau Nordhausen GmbH
Number of bids: 3