Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-20
Buyer: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72600000

Technical requirements: Herramienta para la optimización económica del mantenimiento de infraestructura mediante analítica avanzada
En Junio del 2023 la Plataforma del Gobierno del Datos presenta planificación actualizada de la migración de la Herramienta a dicha Plataforma, siendo la previsión tenerla migrada en preproducción en Junio del 2024.
En la actualidad, y con el contrato actual; se está trabajando en el apoyo a la migración completa de la herramienta a la Plataforma del Gobierno del Dato de ADIF, la cual depende de la Dirección de Transformación Digital y Sistemas bajo el contrato “IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE PLATAFORMA PARA EL GOBIERNO DEL DATO Y ANALÍTICA AVANZADA” Exp. 4.21/41110.0201. El despliegue de la herramienta en producción en la Plataforma de Gobierno del Dato de ADIF (el módulo de datos, el módulo de analítica y la herramienta de visualización desarrollada Stratio) está prevista en producción para Julio del 2024 según la última planificación compartida por la Dirección del Contrato de dicha Plataforma.
Esta migración contempla el desarrollar la actual herramienta de visualización en la infraestructura de la Plataforma del Gobierno del Dato, adaptando sus funcionalidades a la tecnología usada por dicha Plataforma (tecnología Stratio), siendo éste el hito final de la planificación de la migración completa de la herramienta.
Para garantizar el uso del módulo de visualización de la herramienta actualmente desplegado, mientras se desarrolla ésta con todas sus funcionalidades en Stratio; se va a mover dicho módulo a un entorno cloud operado por el equipo de la Plataforma del Gobierno del Dato y para ello es necesario cambiar la herramienta de visualización de la tecnología actual en que se encuentra (AWS) a la tecnología Azure que es la utilizada por la Plataforma del Gobierno del Dato. Los trabajos de adaptar la herramienta de una tecnología AWS a otra Azure, se deben llevar a cabo por la UTE del contrato de la Herramienta de Analítica Avanzada y quedan fuera del alcance del actual contrato.
Por otro lado, durante el proceso de migración y hasta que éste se dé por concluido; hay trabajos que van a ser necesarios de realizar para dar continuidad al uso de la actual herramienta de visualización por parte de la Dirección General de Mantenimiento y Explotación, ya que no quedan dentro del alcance ni del contrato de la Herramienta de Analítica Avanzada, ni del contrato de la Plataforma del Gobierno del Dato. Estos trabajos consisten en realizar cargas puntuales de los archivos Parquet en la herramienta de visualización, para así actualizar la información en ésta, el atender los correctivos en la herramienta de visualización desplegada en la cloud que opere la Plataforma del Gobierno del Dato y el atender los correctivos en el módulo de analítica avanzada de la herramienta que puedan surgir durante el proceso de migración.
Todo ello condiciona el alcance inicial de los trabajos, y se ha detectado la necesidad por un lado, de generar nuevas partidas para: adecuar la actual herramienta de visualización a tecnología Azure, realizar cargas puntuales de archivos parquet en la herramienta de visualización, atender a posibles correctivos en la herramienta de visualización una vez se encuentre en la cloud operada por la Plataforma del Gobierno del Dato y atender a posibles correctivos en la herramienta de analítica avanzada.
Y por otro lado, la necesidad de modificar la medición de la partida de mantenimiento del Entorno Analítico (Partida P.7.3), ya que una vez se mueva la actual herramienta a la Plataforma del Gobierno del Dato, dicha plataforma será la que se encargue de dicha operación.
En Junio del 2023 la Plataforma del Gobierno del Datos presenta planificación actualizada de la migración de la Herramienta a dicha Plataforma, siendo la previsión tenerla migrada en preproducción en Junio del 2024.Todo ello condiciona el alcance inicial de los trabajos, y se ha detectado la necesidad por un lado, de generar nuevas partidas para: adecuar la actual herramienta de visualización a tecnología Azure, realizar cargas puntuales de archivos parquet en la herramienta de visualización, atender a posibles correctivos en la herramienta de visualización una vez se encuentre en la cloud operada por la Plataforma del Gobierno del Dato y atender a posibles correctivos en la herramienta de analítica avanzada.Y por otro lado, la necesidad de modificar la medición de la partida de mantenimiento del Entorno Analítico (Partida P.7.3), ya que una vez se mueva la actual herramienta a la Plataforma del Gobierno del Dato, dicha plataforma será la que se encargue de dicha operación.


Winner: INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L.