Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-02
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45111213 | 45111291 | 45223500 | 45231000

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest budowa prawego obwałowania rzeki Biała w m. Tarnów, przewiduje się budowę wału o długości 695m (km 0+000 – 0+695), o nachyleniu skarp 1:2 (odwodna i odpowietrzna) i szerokości korony 3.0. Na odcinku ok. 10m od połączenia projektowanego obwałowania nasypem kolejowym na koronie oraz na skarpach przewidziano wykonanie narzutu kamiennego. W miejscach przejazdu wałowego oraz wjazdu na wał z drogi powodziowej (km wału 0+168 – 0+180 i 0+660 – 0+695) korona utwardzona zostanie płytami betonowymi. Na pozostałym obszarze przewidziano obsiew trawą. Planuje się również budowę drogi powodziowej na ławie przywałowej o szerokości 3.5 m utwardzonej tłuczniem na szerokości 3.0 m w miejscach wjazdu na koronę wału przewidziano jej utwardzenie płytami betonowymi. w rejonie projektowanej rampy wałowej przewiduje się dwa wjazdy na wał z drogi powodziowej i dwa wjazdy utwardzone płytami betonowymi na wał ze strony międzywala o szerokości 3.0 m. Dodatkowo zaprojektowano budowę 4 szt. rogatek wałowych i 7 szt. słupków hektometrowych.
Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na realizacje inwestycji Nr 01/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wydanej przez Wojewodę Małopolskiego zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. 2015.966 ze zmianami, tzw. „specustawa przeciwpowodziowa”).
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy p.z.p. przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy p.z.p.
2. Szczegóły dot. środków ochrony prawnej oraz sposobu ich wnoszenia zostały uregulowane w Dziale VI Ustawy p.z.p.
Przedmiotem zamówienia jest budowa prawego obwałowania rzeki Biała w m. Tarnów, przewiduje się budowę wału o długości 695 m (km 0+000–0+695), o nachyleniu skarp 1:2 (odwodna i odpowietrzna) i szerokości korony 3,0. Na odcinku ok. 10 m od połączenia projektowanego obwałowania nasypem kolejowym na koronie oraz na skarpach przewidziano wykonanie narzutu kamiennego. W miejscach przejazdu wałowego oraz wjazdu na wał z drogi powodziowej (km wału 0+168–0+180 i 0+660–0+695) korona utwardzona zostanie płytami betonowymi. Na pozostałym obszarze przewidziano obsiew trawą. Planuje się również budowę drogi powodziowej na ławie przywałowej o szerokości 3,5 m utwardzonej tłuczniem na szerokości 3,0 m w miejscach wjazdu na koronę wału przewidziano jej utwardzenie płytami betonowymi. W rejonie projektowanej rampy wałowej przewiduje się 2 wjazdy na wał z drogi powodziowej i 2 wjazdy utwardzone płytami betonowymi na wał ze strony międzywala o szerokości 3,0 m. Dodatkowo zaprojektowano budowę 4 szt. rogatek wałowych i 7 szt. słupków hektometrowych.
Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji nr 01/2017 z dnia 31.8.2017 r. wydanej przez Wojewodę Małopolskiego zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 8.7.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. 2015.966 ze zmianami, tzw. „specustawa przeciwpowodziowa”).
1)	Udzielenie zamówienia dodatkowego – usunięcie odpadów ujawnionych w gruncie w toku prac ziemnych, obejmującego usunięcie odpadów zgromadzonych w Pryzmie I, Pryzmie II, Pryzmie IV, oraz na terenie PKP znajdującym się w km 0+000  do 0+050 budowanego nasypu, a dodatkowo usunięcie odpadów znajdujących się w Pryzmie III, które  dokonane zostanie pod warunkiem, że łączna ilość usuniętych odpadów pozwoli na nieprzekroczenie 50% pierwotnej wartości zamówienia.
2)	Zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy wynikające z wykonania zwiększonej ilości robót w stosunku do pierwotnego Wycenionego Przedmiaru Robót/ Kosztorysu.
Podstawową przyczyną konieczności dokonania zmian w Umowie jest ujawnienie w ramach realizacji prac ziemnych odpadów nieznanego pochodzenia, obejmujących m. in. odpady budowlane. Zamawiający podjął decyzję o zleceniu dodatkowych prac polegających na zagospodarowaniu ujawnionych odpadów dotychczasowemu Wykonawcy. Takie rozwiązanie jest w zaistniałej sytuacji optymalne z punktu widzenia realizacji Kontraktu, a ponadto jest najbardziej efektywne ekonomicznie spośród możliwych do wprowadzenia w aktualnym stanie faktycznych i prawnym.


Winner: KELLER Polska sp. z o.o.