Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-14
Buyer: Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45246000: River regulation and flood control works | 71320000

Technical requirements: Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah« od km 6+526 do km 8+873 oz. podrobneje:
Vsa dela in aktivnosti potrebna za izdelavo projektnih dokumentacij za gradbena dovoljenja (predvideni sta dve GD za dva odseka), vključno s pridobitvijo mnenj mnenjedajalcev in sodelovanjem pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, kot tudi z morebitnimi naknadnimi spremembami DGD in spremembami/dopolnitvami gradbenih dovoljenj,
Vsa dela in aktivnosti potrebna za izdelavo projektov za izvedbo (PZI), vključno z novelacijo kart poplavne nevarnosti,
Vsa dela in aktivnosti potrebna za pripravo del vključno z geološko geotehničnimi raziskavami in geodetskimi posnetki terena,
Gradnja, dobava opreme in predajo v uporabo vodnogospodarskih in drugih ureditev v skladu s cilji projekta za izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge reke Mislinje v Pamečah od km 6+526 do km 8+873 v skladu z določili Poglavja 2 (Pogodba, Splošni pogoji pogodbe, Posebni pogoji pogodbe),
Izdelava vse potrebne dokumentacije za predajo objektov v uporabo zlasti Projekt izvedenih del (PID) vključno z Načrtom upravljanja in vzdrževanja (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), geodetski načrta novega stanja zemljišča po dokončani gradnji vključno z elaboratom za vpis vodov v kataster GJI in
Izvedba parcelacije po dokončani gradnji, sodelovanje v upravnem postopku GURS in spremljanje izvedbe vpisa v zemljiško knjigo ter kataster gospodarske javne infrastrukture.
Predmet javnega naročila je izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev Mislinje v Pamečah« od km 6+526 do km 8+873 oz. podrobneje: vsa dela in aktivnosti potrebna za izdelavo projektnih dokumentacij za gradbena dovoljenja (predvideni sta dve GD za dva odseka), vključno s pridobitvijo mnenj mnenjedajalcev in sodelovanjem pri pridobivanju gradbenih dovoljenj, kot tudi z morebitnimi naknadnimi spremembami DGD in spremembami/dopolnitvami gradbenih dovoljenj, vsa dela in aktivnosti potrebna za izdelavo projektov za izvedbo (PZI), vključno z novelacijo kart poplavne nevarnosti, vsa dela in aktivnosti potrebna za pripravo del vključno z geološko geotehničnimi raziskavami in geodetskimi posnetki terena, gradnja, dobava opreme in predajo v uporabo vodnogospodarskih in drugih ureditev v skladu s cilji projekta za izboljšanje poplavne varnosti in stabilnosti struge reke Mislinje v Pamečah od km 6+526 do km 8+873 v skladu z določili Poglavja 2 (Pogodba, Splošni pogoji pogodbe, Posebni pogoji pogodbe), izvedba začasnih prevezav, zaščit in prestavitev komunalnih vodov, izdelava vse potrebne dokumentacije za predajo objektov v uporabo zlasti Projekt izvedenih del (PID) vključno z Načrtom upravljanja in vzdrževanja (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), geodetski načrta novega stanja zemljišča po dokončani gradnji vključno z elaboratom za vpis vodov v kataster GJI in izvedba parcelacije po dokončani gradnji, sodelovanje v upravnem postopku GURS in spremljanje izvedbe vpisa v zemljiško knjigo ter kataster gospodarske javne infrastrukture.
Sprememba pogodbene vrednosti podizvajalca Slemenšek d.o.o., podaljšanje pogodbenega roka in zamenjava v osnovni pogodbi imenovanega vodje gradnje.
Ankes št. 2 k pogodbi 2555-19-460030 zajema spremembe zaradi okoliščin, ki jih skrbni naročnik ni mogel predvideti predvideti:
— Sprememba pogodbene vrednosti podizvajalca Slemenšek d.o.o., iz razloga natančnejše določitve vrednosti prevzetih del na podlagi v sklopu pogodbe izdelane projektne dokumentacije,
— Podaljšanje pogodbenega roka, skladno z 91. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in spremembe), pri čemer se prestavitvi vmesni mejnik M8 in posledično prestavijo mejniki M9-M14 ter posledično tudi podaljša pogodbeni rok za 61 dni,
— Zamenjava v osnovni pogodbi imenovanega vodje gradnje zaradi upokojitve, ki se ga nadomesti z drugim kadrom, ki izpolnjuje vse pogoje za vodjo gradnje, kot so bili navedeni v javnem naročilu št. JN002470/2019-B01 z dne 18.4.2019, na podlagi katerega je bila sklenjenega osnovna pogodba.


Winner: Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.