Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-15
Buyer: Testnevelési Egyetem
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45210000: Building construction work | 45262700 | 45262800

Technical requirements: Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX.29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési éskivitelezési munkáira - I. ütem.
A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.
Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.
Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda, kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.
A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély, valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési éskivitelezési munkáira - I. ütem.
A kivitelezés teljesítés helye: 7805/1. hrsz., természetben a 1123 Budapest, XII. kerület Alkotás utca 48.
Feladat az épület teljeskörű tartószerkezeti, építészeti, épületvillamossági, épületgépészeti kialakítása, liftek szerelése valamint a kapcsolódó útépítési, közműépítési és kertészeti munkák.
Műemlékvédelem alatt álló Haussmann épületek felújítása, belső átalakítása a feladat. Az épületekbe iroda, kiszolgáló funkciók és a B14 épületbe apartmanház funkció kerül kialakításra.
A feladatok közé tartozik az építési engedélyezési valamint kivitelezési tervek elkészítésének feladat. A Vállalkozó által ellátandó Szerződés szerinti feladatok magukban foglalják az építésügyi hatósági engedély, valamint a használatbavételi engedély illetékes Hatóságtól történő, Megrendelő, mint építtető nevében benyújtott kérelmezését és beszerzését.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette.
Felek kifejezetten és visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a 2017. április 10. napján kötött Szerződésük I. sz. Szerződésmódosítással, II. sz. Szerződésmódosítással és III. sz. szerződésmódosítással módosított 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.3. A Vállalkozó a kivitelezési munkákat az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció, valamint a jelen Szerződésben, és a Közbeszerzési eljárás alapdokumentumaiban meghatározottak szerint, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a Központi oktatási épület vonatkozásában jelen Szerződés aláírásától számított 12 (tizenkettő) hónapon belül, de legkésőbb (2018. július 02.), a B9 épület átépítése vonatkozásában a III. sz. Szerződésmódosítás aláírásától számított 3 (három) hónapon belül, az A10 épület mint opcionális elem tekintetében a műemlékvédelmi hatóság által kiadott engedély és a 25.2. pontban rögzített építési terület átadás-átvételétől számított 15 (tizenöt) hónapon belül, a B4, B7 és B14 épületek építési, valamint a B10 épület bontási munkáinak vonatkozásában az Építési Terület átadás-átvételétől számított 9 (kilenc) hónapon belül köteles elvégezni. A B8 épület esetében az építési vázlat, engedélyezési tervdokumentáció és a kiviteli tervek elkészítése vonatkozásában legkésőbb a Megrendelői igények véglegesítéséről szóló írásbeli tájékoztatás megküldését követő 4 (négy) hónapon belül, a kivitelezési munkákat a III. sz. Szerződésmódosítás aláírásától számított 23 (huszonhárom) hónapon belül köteles elvégezni. A „B” jelű épületek Építési Területének átadása, a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató egységek megépítésének érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozatra (a továbbiakban: Korm. hat.) tekintettel, a benne foglalt határidő, továbbá az ajánlattételi dokumentáció műszaki leírásában (A.D. - 2.1. anyag 3.1. pont) szereplő határidő 2017. október 2. napjára módosult az OSEI kiköltözésével és a 7805/1 helyrajziszámra vonatkozó vagyonkezelői szerződés Testnevelési Egyetem által történő aláírásával.


Winner: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság