Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-04
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221110 | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works | 45233125: Urban road construction work

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace II/265 v úseku začínajícím na náměstí v Krásné Lípě (km 10,196) a končícím ve Velkém Šenově (km 26,358), v délce celkem 16,162 km. Silnice prochází intravilánem měst a obcí Krásná Lípa, Vlčí Hora, Brtníky, Staré Hraběcí a Velký Šenov. Navržena je rekonstrukce krytu, dále se jedná o rekonstrukci stávajících propustků, mostů, odvodnění a opěrných zdí.Rekonstrukce krytu bude prováděna ve stávajících šířkách vozovky. V místech křížení v úsecích se zesílenou konstrukcí vozovky bude provedeno výškové vyrovnání napojení na pozemcích silnice II/265. V místech křížení silnice s tratí ČD (jedná se o železniční přejezdy) budou části silnice rekonstruovány po hranici nebezpečného pásma přejezdu. V extravilánu bude provedena rekonstrukce krajnic vozovky. Dojde k pokácení 28 ks vzrostlých stromů. V rámci rekonstrukce stávajících trubních, deskových a klenbových propustků s různými průtočnými profily budou rekonstruovány celé části propustků. Trouby a navržené rámy propustků budou kopírovat stávající sklon, stávající niveleta komunikace bude upravena dle stavebního objektu SO 101.1 - Rekonstrukce krytu. V rámci stavebních prací budou rekonstruovány stávající kamenné opěrné zdi, provedena sanace krajnice, odkopávky pro rozšíření komunikace v místě křižovatky, dojde ke zřízení štěrbinové trouby k zajištění převedení vody přes stávající sjezd.Rekonstrukce odvodnění v Krásné Lípě, Brtníkách a Velkém Šenově řeší rekonstrukci stávajících uličních vpustí a výměnu mříží za jednotné. Dále bude provedena rekonstrukce stávajících přípojek těchto vpustí. Detailní popis předmětu zakázky viz zadávací dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele.
Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký Šenov, č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008849. Projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci IROP.
Detailní informace k povaze, rozsahu a množství změn, popis okolností, které si změny vynutily jsou součástí změnového listu č. 22, který je přílohou Smlouvy o dílo - dodatek č. 4, který byl uveřejněn v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17847427.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Dle § 222 odst. 5 zákona dodatečné stavební práce (vícepráce) na základě změnového listu č. 22 činí 125 460,50 Kč bez DPH, což je 0,072 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Celková hodnota změny v souladu s § 222 odst. 5 zákona dle dodatku č. 4 činí 0,072 % původní hodnoty závazku. Změna tedy není považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť dodatečné stavební práce jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, a hodnota dodatečných stavebních prací je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Celkový cenový nárůst na základě dodatku č. 2, č. 3 a č. 4 související se změnami dle § 222 odst. 5 a 6 zákona po odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 18 412 738,73 Kč bez DPH, což je 10,636 % z původní hodnoty zakázky. Není tedy považován za podstatnou změnu závazku, neboť dle § 222 odst. 9 zákona při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány (méněpráce), nepřesahuje celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.
Dodatek č. 1 uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 zákona (rekapitulace): Dle § 222 odst. 4 zákona: Původní cena dle SoD bez DPH: 173 119 929,15 Kč Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 14 738 852,70 Kč Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 1 675 916,63 Kč Navýšení ceny celkem bez DPH: 13 062 936,07 Kč Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 186 182 865,22 Kč Dodatkem č. 1 byl také prodloužen termín realizace z původních 52 týdnů od předání staveniště na 68 týdnů od předání staveniště. Dodatek č. 2 uzavřený v souladu s § 222 odst. 6 zákona (rekapitulace): Dle § 222 odst. 6 zákona: Původní cena dle SoD bez DPH: 173 119 929,15 Kč Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 186 182 865,22 Kč Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 17 758 098,51 Kč Odpočty (méněpráce) bez DPH: - 6 231 477,82 Kč Navýšení ceny celkem bez DPH: 13 062 936,07 Kč Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 197 709 485,91 Kč Dodatkem č. 2 byl také prodloužen termín realizace z 68 týdnů (dle dodatku č. 1) od předání staveniště na 80 týdnů od předání staveniště.


Winner: EUROVIA CS, a.s.