Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-19
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000

Technical requirements: Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00008 jelű pályázat keretében”
Vállalkozó 12.9.2018 napján értesítette a Megrendelőt arról, hogy Öreglak 406/3, Somogyvár 942, Öreglak 422, valamint Somogyvár 906 helyrajzi számokon lévő telkek tekintetében a munkavégzés akadályba ütközött az alábbiak szerint:
Öreglak, Kossuth u. HRSZ: 406/3 ingatlan tekintetében az építési területen a tereprendezés során, terven nem szereplő vasbeton műtárgy maradványok találhatók, melyek korábban nem észlelhető helyen, a terepszint alatt helyezkednek el, jelentős kiterjedéssel, mely miatt a terv szerinti munkavégzés nem lehetséges. A tervdokumentációkban ezen vasbeton szerkezetekkel kapcsolatos utalás, tervezői utasítás nincs. A kivitelezéshez szükséges a jelölt műtárgyak bontása, építési területről történő elszállítása. Megrendelő megkapta az önkormányzattól a telket és azt letisztíttatta annak érdekében, hogy pontosabb tervezést tudjon végezni a tervező. A tervező a Megrendelő kérésére Komplex kiviteli terveket készített. A telek felszínén a gondos előkészítése ellenére sem voltak láthatóak a föld alatt eltakart vasbeton műtárgyak, maradványok, azok a terepszint alatt helyezkedtek el, földréteggel takarva. A terepszint felett látható műtárgyak elbontása betervezésre került a költségvetésbe, azonban a földalatt takarásban lévő műtárgyak felmérése és elbontása nem várható el a Megrendelőtől.
Fentiekre tekintettel pótmunka megrendelése szükséges 23 358 715 Ft + áfa, azaz Huszonhárommillió-háromszázötvennyolcezer-hétszáztizenöt forint plusz általános forgalmi adó értékben.
Öreglak, Kossuth u. HRSZ: 422 vonatkozásában az alakító földmunkák során a terven jelölt alapozási síkon alapozásra alkalmatlan, humuszos feltöltés található. A lakóingatlan stabilitásának biztosítása érdekében az alapozás alsó síkját a teherbíró talajra kell építeni, a kitermelt földet el kell szállítani. A síkalapozás síkjának meghatározása szükséges. A tervező a Megrendelő kérésére Komplex kiviteli terveket készített. A telek felszínén a gondos előkészítése ellenére sem volt ismert a föld teherhordó rétege, annak minősét Megrendelő kellő gondossággal sem tudta meghatározni, annak felmérése nem várható el a Megrendelőtől.
Az akadályoztatás időtartama: 8 naptári nap, melyre tekintettel a teljesítési határidő hosszabbítása szükséges.
Az elkészítendő jelentősebb munkákat a szerződésmódosítás tartalmazza. Pótmunka megrendelése szükséges 7 578 258 Ft + áfa, értékben.
Somogyvár, Petőfi Sándor u. HRSZ: 942 vonatkozásában az ingatlan mögött mély, vízgyűjtő terület található. A humuszréteg eltávolítása során nedves, laza, jellegzetes rothadó szagú, fekete színű tőzeg található. A telek épülettel érintett részén szükséges talajcserét végezni, melyre tervezői állásfoglalás szükséges. A tervező a Megrendelő kérésére Komplex kiviteli terveket készített. A telek felszínén a gondos előkészítése ellenére sem volt ismert a föld teherhordó rétege, annak minősét Megrendelő kellő gondossággal sem tudta meghatározni, annak felmérése nem várható el.Az akadályoztatás időtartama: 8 naptári nap.
Az elkészítendő jelentősebb munkákat a szerződésmódosítás tartalmazza. Pótmunka megrendelése szükséges 4 519 319 Ft + Áfa értékben.
d) Somogyvár, Petőfi Sándor u. HRSZ: 906. vonatkozásában az alakító földmunkák során, a terven jelölt alapozási síkon alapozásra alkalmatlan, humuszos feltöltés található. A lakóingatlan stabilitásának biztosítása érdekében az alapozás alsó síkját a teherbíró talajra kell építeni, a kitermelt földet el kell szállítani. Szükséges a síkalapozás síkjának megh. A telek felszínén a gondos előkészítése ellenére sem volt ismert a föld teherhordó rétege, annak minősét Megrendelő kellő gondossággal sem tudta meghat., annak felmérése nem várható el. 8 nap akadályoztatás miatt hosszabbítás.1 498 340 Ft+áfa
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.