Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-27
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services | 71530000: Construction consultancy services | 71540000: Construction management services | 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap IV"
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap IV".
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap IV” Szczegółowy zakres prac określa projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ. Pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu odbywać się będzie w sposób kompleksowy, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad robotami budowlanymi. Inżynier kontraktu zobowiązany jest przekazywać wszystkie dokumenty w języku polskim, rozliczyć inwestycję. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób – art. 29 ust. 3a ustawy – zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt 11.5 SIWZ. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków programu „Infrastruktura i Środowisko” 2014–2020.
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap IV"
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania robót budowlanych obejmujących rozbudowę Drogi Krajowej nr 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej – etap IV tj. rozbudowę odcinka drogi ul. Tadeusza Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw, przebudowę odcinka drogi ulicy Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowę ul. Małachowskiego, ul. Harcerzy Września 1939 oraz odcinka drogi dojazdowej – ul. Bez nazwy. Zakres rzeczowy inwestycji został opisany w pkt 11.2 SIWZ.W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wyk. zadań i czynności mających na celu zrealizowanie i rozliczenie inwestycji zgodnie z przepisami  prawa polskiego, w tym opisanych w SIWZ w pkt 11.4 A, B, C, oraz do wyk. czynności zastrzeżonych w umowie o roboty bud. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w sposób kompleksowy, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad robotami.
Dnia 6 listopada 2020 r. aneksem nr 5/20 dokonano zmiany umowy podst. IN/91/17 z dnia 2.10.2017 r. I. Zważywszy na wystąpienie I. K. z wnioskiem z dnia 3 sierpnia 2020 r. nr 339/IK/DK81/08/2020 wraz z jego uzupełnieniem – załącznik nr 1 do aneksu, w sprawie kalkulacji dopłaty do wyn. IK z uwagi na pokrycie dodat. koszt. kadry kier oraz techniczno-adm. związanych z wydł. term. usług I. K. skutkować będzie świadczeniem przez IK usług, które wykraczają poza zakres świadczenia wynikający ze złożonej oferty oraz zawartej umowy. Wykonywanie obowiązków IK obejmować będzie zakres dodatkowych 4 miesięcy ponad termin umowny oraz termin, który został już wcześniej wydłużony o 15 miesięcy, łącznie z podwyższeniem wynagrodzenia IK wprowadzonym do umowy aneksem nr 3/20 z dnia 14 maja 2020 r. Wydłużony termin realizacji umowy powoduje konieczność zapewnienia dyspozycyjności wymaganego do należytego wyk. zam. personelu IK, co wpływa na koszty wyk. usługi. Wyłonienie nowego I. K. co stwarzałoby realne niebezpieczeństwo wyższych kosztów realizacji zam. przez inny podmiot wyłoniony w drodze przetargu, w porównaniu do kosztów dotychczasowego wykonawcy. Zaistniałoby duże ryzyko poniesienia przez Zam. kosztów związanych z opóźnieniem realiz. inwest. dodatkowy okres na przyg. i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz rozpoczęcie usług, w tym zapoznania się ze stanem faktycznym na budowie, dokumentacją projektową – czego nie musi wykonywać dotychczasowy I. K., posiadający pełną wiedzę o stanie zaawansowania robót. Ponadto opóźnienie wynikłe z procedowania wyboru innego podmiotu skutkowałoby poniesieniem dodatkowych kosztów stałych placu budowy. Wyk. dodat. usług sprawowania nadzoru nad inwestycją w wydłużonym okresie czasu jest niezbędne dla zrealizowania celu podstawowego zamówienia tj. sprawowania nadzoru inwestorskiego przez Inżyniera Kontraktu przez cały okres trwania inwestycji, aż do odbioru końcowego. Wartość przedmiotowej zmiany stanowi 12,94 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie i nie przekracza 50 %; II. Zawarto aneks o następującej treści:
1. Zamawiający podwyższa wynagrodzenie I. K. o kwotę 88 000,00 PLN netto + podatek VAT w wysokości 23 %.
2. W wyniku podwyższenia wyn. I. K. zmienia się § 3 ust. 1 umowy: „1. Wyn. I. K. wynosi łącznie 1 678 056,55 PLN brutto i obejmuje:


Winner: Konsorcjum firm lider: PUH Akbud Krystyna Fabian