Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2018-11-20
Buyer: Stichting VU
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45000000: Construction work
Estimated value: 13000000 EUR

Technical requirements: Aankondiging van het voornemen tot het wijzigen van de aannemingsovereenkomst betreffende het Nieuwbouw Universiteitsgebouw Campusplein
Op 17-7-2014 heeft de VU de bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw (casco+) gegund aan de bouwcombinatie Boele & Van Eesteren B.V. en Visser & Smit Bouw B.V. Onderhavige wijziging van de aannemingsovereenkomst betreft het realiseren van de afbouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam, hetgeen nodig is om het Nieuwe Universiteitsgebouw gebruiksklaar op te kunnen leveren. De afbouwwerkzaamheden omvatten o.m. alle binnenwanden, de afbouw van de collegezalen en het inrichten van het atrium. De in deze aankondiging genoemde waarde van de aanbesteding betreft de waarde van de wijziging van de aannemingsovereenkomst.
De wijziging van de aannemingsovereenkomst heeft betrekking op de afbouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw met een omvang van circa 31 000 m2 bvo en met een geraamde waarde van 13 000 000 EUR (exclusief btw).
De wijziging van de aannemingsovereenkomst kan zonder nieuwe aanbestedingsprocedure worden opgedragen op grond van artikel 2.163d en/of 2.163e Aanbestedingswet 2012.
Stichting VU wil de wijziging van de aannemingsovereenkomst aan de bouwcombinatie opdragen op grond van artikel 2.163d en/of 2.163e Aanbestedingswet 2012 omdat: (i) de door de oorspronkelijke opdrachtnemer te verrichten aanvullende werken noodzakelijk zijn geworden, en een verandering van de opdrachtnemer niet mogelijk is om economische en technische redenen en dit ook tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor de aanbestedende dienst (artikel 2.163d Aanbestedingswet); en (ii) de wijziging het gevolg is van omstandigheden die de aanbestedende dienst niet kon voorzien (artikel 2.163e Aanbestedingswet).
Gedurende de aanbestedingsprocedure voor de aannemingsovereenkomst was het ontwerp van de afbouw niet afgerond, omdat de precieze bestemming van het gebouw nog niet volledig bepaalbaar was. Bij de afronding van het ontwerp na afloop van de aanbestedingsprocedure bleek het werk aanzienlijk complexer dan bij de aanbesteding was voorzien. Wegens deze complexiteit zijn de aanvullende werken door de oorspronkelijke opdrachtnemer noodzakelijk geworden. Een wijziging van de opdrachtnemer is om economische en technische redenen niet mogelijk en zou leiden tot aanzienlijk ongemak en aanzienlijke kostenstijgingen voor Stichting VU.
In verband met bovengenoemde wijziging van de aannemingsovereenkomst doet Stichting VU een aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf.
Aankondiging van voornemen tot wijziging van de aannemingsovereenkomst betreffende het Nieuwbouw Universiteitsgebouw Campusplein
Stichting VU is voornemens de wijziging van de aannemingsovereenkomst niet eerder op te dragen dan 20 kalenderdagen na de dag van onderhavige aankondiging.
Indien een partij van mening is dat de voorgenomen wijziging in strijd is met de Aanbestedingswet 2012, of andere toepasselijke regelgeving, dient hij binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.16, lid 1, sub c, Aanbestedingswet 2012 (te rekenen vanaf de datum van publicatie van deze aankondiging) een gerechtelijke procedure aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, bij gebreke waarvan hij (i) geen bezwaar meer kan maken in verband met onderhavige wijziging, (ii) alle rechten ter zake heeft verwerkt en (iii) zijn rechten heeft verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Het staat Stichting VU in dat geval vrij de wijziging op te dragen aan de Bouwcombinatie.


Winner: Boele en van Eesteren B.V.
Award value: 13000000