Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-27
Buyer: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214700 | 45453100

Technical requirements: Az épület műemléki környezetben található, a tervezett oktatási funkciójú kollégium épület elsősorban a Mezőhegyesi Technikum Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak elszállásolására, iskolai étkeztetésre lesz alkalmas, melegítőkonyha és étkező kerül kialakításra. Az épület 150 férőhelyes, 2 293 m2 nettó alapterületű lesz. Energetikai korszerűsítés keretén belül napelemes rendszer kiépítése és talajszondás hőszivattyú kialakítása szükséges a csatolt műszaki tartalom szerint, ill. 220 db nyílászáró beépítése fog megtörténni. Az épület akadálymentes használhatósága alapvető követelmény, részletek az akadálymentes szakági munkarészben. Az épületben lift kialakítása szükséges. Az épület berendezéseinek gyártása és beépítése. A terv, konszignáció szerinti homlokzati faburkolatok kialakítása. Az épület teljes hőszigetelése. Csatlakozó utak és járdák kialakítása bazalt kiskockakőből 572 m2.
Meglévő, alápincézetlen, földszint + emelet épület hosszfőfalas, középfolyosós épület kerül a projekt során felújításra, bővítéseként épületkiegészítés, részleges bontás utáni új szint(ek) kerül kivitelezésre, a bontással érintett terület 1 012 m2, tetőtérbeépítés készül. Az újonnan készülő alápincézetlen, egyemeletes épület alapozását tartószerkezetileg
méretezett vasbeton sávalap biztosítja. Az épület tartószerkezetét vázkerámia hosszfőfalak alkotják, amelyen monolit vasbeton födém, illetve a tetőtérben monolit vasbeton koporsófödém készül csatlakozóhő és vízszigeteléssel és fémlemez fedéssel 729 m2-en. Homlokzatfelújítás 851 m2 területen. A részben visszabontásra kerülő meglévő épület új monolit vasbeton síkfödém kerül, amelyen járható, illetve nem járható lapostető kerül kialakításra.
Az épület műemléki környezetben található, a tervezett oktatási funkciójú kollégium épület elsősorban a Mezőhegyesi Technikum Szakképző Iskola és Kollégium tanulóinak elszállásolására, iskolai étkeztetésre lesz alkalmas, melegítőkonyha és étkező kerül kialakításra. Az épület 150 férőhelyes, 2 293 m2 nettó alapterületű lesz. Energetikai korszerűsítés keretén belül napelemes rendszer kiépítése és talajszondás hőszivattyú kialakítása szükséges a csatolt műszaki tartalom szerint, ill. 220 db nyílászáró beépítése fog megtörténni. Az épület akadálymentes használhatósága alapvető követelmény, részletek az akadálymentes szakági munkarészben. Az épületben lift kialakítása szükséges. Az épület berendezéseinek gyártása és beépítése. A terv, konszignáció szerinti homlokzati faburkolatok kialakítása. Az épület teljes hőszigetelése. Csatlakozó utak és járdák kialakítása bazalt kiskockakőből 572 m2.
Meglévő, alápincézetlen, földszint + emelet épület hosszfőfalas, középfolyosós épület kerül a projekt során felújításra, bővítéseként épületkiegészítés, részleges bontás utáni új szint(ek) kerül kivitelezésre, a bontással érintett terület 1 012 m2, tetőtérbeépítés készül. Az újonnan készülő alápincézetlen, egyemeletes épület alapozását tartószerkezetileg
méretezett vasbeton sávalap biztosítja. Az épület tartószerkezetét vázkerámia hosszfőfalak alkotják, amelyen monolit vasbeton födém, illetve a tetőtérben monolit vasbeton koporsófödém készül csatlakozóhő és vízszigeteléssel és fémlemez fedéssel 729 m2-en. Homlokzatfelújítás 851 m2 területen. A részben visszabontásra kerülő meglévő épület új monolit vasbeton síkfödém kerül, amelyen járható, illetve nem járható lapostető kerül kialakításra.
A szerződéskötést követően a vállalkozó által viselendő rendes üzleti kockázat körébe nem tartozó, előre nem látható körülmény következett be, amely a teljesítési határidő módosítását teszi indokolttá.
A Szerződésben megjelölt munkálatok elvégzését a Vállalkozó részére átadott Műszaki Leírásnak megfelelően, a Szerződésben rögzített vállalkozói díj fejében rendelte meg. A műszaki tartalom módosítása tekintetében Megrendelő műszaki ellenőre nyilatkozott, miszerint a teljesítés határidejének módosításával egyetért, azt támogatja.
Jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.
4.3.1. Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot a Műszaki Ütemterv alapján a szerződés hatálybalépésétől számított 21 (azaz huszonegy) hónapos határozott időtartamra szóló határidőben, mint határozott időtartamra köteles teljes körűen teljesíteni.
1.Meglévő talpgerenda nem rendelkezett vasszerkezettel, a keletkező húzóerők felvételére nem volt alkalmas.
2.A konyha fölötti födém és koszorú állapota nem tette lehetővé annak felújítását, a teljes szerkezet elbontása és újraépítése vált szükségessé.
3.A földszint és emelet feletti „Bohm" födém állékonysága nem volt megfelelő, állékonysága az eredeti kivitelezés szakszerűtlensége miatt nem volt megfelelő, ezért a két födémet, és az emeleti falazatot el kellett bontani, a jelzett szerkezeteket újra meg kellett építeni. 4.A földszinten található tégla szerkezetű pillérek veszélyes mértékben repedezettek voltak, és az oszlopok alakváltozása meghaladta az előírásokban rögzített határértéket, ezért ezen szerkezeteket vissza kellett bontani és újra kellett építeni.
A Vállalkozó dokumentált akadályközlése alapján a Megrendelő elfogadja, hogy a feltárt műszaki akadályok nem tartoznak a rendes vállalkozói kockázat körébe, így a Szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása indokolt és Megrendelő számára méltányolható okokon alapszik.


Winner: BUILD IT Mérnökiroda Kft.