Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-10
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 5278000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa-Słupsk-Ustka.
1) Etap 1 – realizacja Robót – realizowany będzie od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego poleceniu rozpoczęcia Usługi dla Etapu1, wydanym nie później niż 14 dni od zawarcia Umowy na Roboty, określającym termin rozpoczęcia realizacji Etapu nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia do dnia zakończenia wykonywania Robót, (wystawienia Świadectwa Przejęcia),
2) Etap 2 – dotyczący okresu gwarancji i zgłaszania wad, realizowany od zakończenia wykonywania Robót (od dnia następnego po wystawieniu Świadectwa Przejęcia) przez okres 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku zastosowania Prawa opcji określonego w § 27 Umowy.
Przewidywany czas realizacji dla Etapu 1 wynosi 40 miesięcy. W przypadku, gdy, zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych, termin realizacji zamówienia będzie krótszy, termin ten zostanie skrócony, jednak nie krócej niż do 31 miesięcy.
Celem niniejszego zamówienia jest Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Zadania inwestycyjnego, w szczególności:
b) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa Kontraktów w zakresie ich rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;
c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktów;
e) Prowadzenie nadzoru środowiskowego nad realizacją obowiązków wynikających nad realizacją obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.50.2015.KP.22 z dnia 29.7.2016 oraz innych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (o ile będą wymagane), włącznie z decyzjami na wycinkę drzew i krzewów.
Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługi na pełnienie nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi:
d) uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla prawidłowego prowadzenia robót (w tym zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę i innych)
2. realizacji Robót polegających na rewitalizacji, budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej w branżach:
3. realizacji robót polegających na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie oraz budowie obiektów służących ochronie środowiska.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo opcji określone w paragrafie 27 TOM II SIWZ (Warunki Umowy).
W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji Etapu 2, odrębnie dla każdego z Kontraktów ponad przewidziane w Umowie 24 miesiące o:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane.


Winner: MGGP S.A.
Award value: 5278000
Number of bids: 5