Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-03-12
Region: PL524
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71247000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71324000: Quantity surveying services | 71520000: Construction supervision services | 71540000: Construction management services
Estimated value:  PLN
Award criteria: quality, price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu, w tym: pomoc dla Zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzaniu procedur przetargowych, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zarządzanie budowami oraz nadzór w Okresie Zgłaszania Wad dla 10 Kontraktów w oparciu o „Warunki Kontraktu dla urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (tzw. „Żółtą Książką FIDIC”), Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (tzw. „Czerwoną Książką FIDIC”) oraz ustawę z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 290).
Oczyszczalnia ścieków w Opolu, na terenie której realizowane będą poszczególne zadania inwestycyjne, natomiast roboty liniowe realizowane będą na terenie administracyjnym miasta Opola
Kryterium jakości – Nazwa: Doświadczenie kluczowych ekspertów
W ramach zamówienia Inżynier Kontraktu będzie wykonywał wszystkie zadania wynikające z Warunków Kontraktowych Żółta Książka FIDIC i Czerwona Książka FIDIC, a także inne wymagane SIWZ i Umową a w szczególności następujące czynności: 1) Pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur przetargowych pomoc w przygotowaniu dokumentów do przetargu (SIWZ) i przeprowadzeniu procedur przetargowych dla Kontraktów na Roboty. 2) Nadzór w okresie realizacji Kontraktów na Roboty zarządzanie i administrowanie Robotami Kontraktowymi zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (ogólnymi i szczególnymi) oraz pozostałymi postanowieniami Umowy dla Kontraktu, z uwzględnieniem kontroli i ujawniania na budowie Niezatwierdzonych Podwykonawców, monitorowanie postępu Kontraktu łącznie z raportowaniem, biorąc pod uwagę zarówno wskaźniki rzeczowe jak 1 finansowe, zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami, w liczbie pracowników niezbędnych do sprawnego i płynnego realizowania Kontraktu nadzór nad odbiorami częściowymi i końcowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych, a także nadzór nad czynnościami odbiorowymi dotyczącymi prac projektowych, zapewnienie przestrzegania i stosowania przez Wykonawcę prawa polskiego, a w szczególności stosowania przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zapewnienie zgodności wykonywanych prac z technicznymi, merytorycznymi, formalnymi i finansowymi wymaganiami Kontraktu, rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu, pomoc Jednostce Realizującej Projekt (JRP) w szczególności przy sporządzaniu ewentualnych aneksów, udzielaniu zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na potrzeby realizacji Kontraktów; sporządzanie dokumentów wynikających z Warunków Kontraktowych FIDIC, SIWZ, Umowy, Wytycznych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dokonanie zaklasyfikowania środków trwałych wg KŚT- GUS i sporządzanie protokołów przekazania/przejęcia środków trwałych (OT) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i przekazanie ich Zamawiającemu w ciągu 3 miesięcy od daty wydania Świadectwa Przejęcia dla danego Kontraktu, przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji lub korekty wzorów wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji Kontraktu na roboty oraz do realizacji niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, wszelkie inne obowiązki związane z zarządzaniem Projektem, nadzorem inwestorskim nad prowadzeniem Robót oraz rozliczeniem Kontraktów, wynikające z przepisów prawa, uwarunkowań realizowanych Kontraktów, a w szczególności wymagań instytucji finansujących określonych w klauzuli I (Definicje), zasadami sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrymi praktykami zarządzania projektami oraz wynikających z aktualnych uwarunkowań i zdarzeń mających wpływ na Projekt. 3) Nadzór w Okresie Zgłaszania Wad: sprawowanie nadzoru nad czynnościami Wykonawcy wynikającymi z jego zobowiązań w Okresie Zgłaszania Wad, sporządzanie odpowiednich dokumentów wynikających z prawa oraz z Warunków Kontraktowych Żółta Książka FIDIC i Czerwona Książka FIDIC, a związanych z Okresem Zgłaszania Wad. 4) Inne: — wszelkie inne czynności zmierzające do realizacji celów Umowy, a wynikające w szczególności z Umowy, Projektu, PO IiŚ, Wytycznych, dobrych praktyk i profesjonalnego charakteru działalności Inżyniera oraz aktualnych uwarunkowań i zdarzeń mających wpływ na Projekt. Inżynier Kontraktu będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym, zgodnie z jego poleceniami i obowiązującymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie Kontraktów wymienionych w pkt II.4, w szczególności zgodnie ze szczegółowym opisem zadań i obowiązków wskazanym w pkt IV. 1 i IV.2. OPZ oraz Umowie.
Oczyszczalnia ścieków w Opolu , roboty liniowe - teren administracyjny miasta Opole


Award value: 4224000
Number of bids: 7