Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-27
Buyer: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 33123200

Technical requirements: A beszerzendő eszközök pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a megajánlott eszközök műszaki specifikációja alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok) minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A beszerzendő eszközök pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a megajánlott eszközök műszaki specifikációja alapján nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban (műszaki dokumentumok) minimum elvárásként előírtaknak, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
3. Felek a köztük létrejött Szerződés IV. 1. pontját módosítják a szállítási határidő tekintetében az alábbiak szerint:
„Az Eladó a szerződés tárgyát képező eszközöket legkésőbb 2022. május 31. napjáig köteles leszállítani. A leszállítás azt jelenti, hogy az eszközöket beüzemelt állapotban átadja a Vevő képviselőjének a Vevő által megjelölt helyen: Szent Margit Rendelőintézet (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.; 1039 Budapest, Csobánka tér 6.) A teljesítés adott esetben Vevő rendelkezése alapján tárolási nyilatkozat ellenében is biztosított, azonban ebben az esetben Eladó köteles biztosítani az eszköz megtekintésének és minőségi, mennyiségi átvételének lehetőségét, melyről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
2. Oroszország 2022. február 24. napján hadműveletet indított Ukrajna ellen, ezzel megkezdődött az orosz-ukrán háború, mely előre nem látható negatív gazdasági hatásokkal jár, és tovább erősíti a COVID-19 világjárvány hatásait. Az akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulás eredményeképpen mind a termelésben, mind a szállításban fennakadások vannak. Az előre nem látható hatások befolyással vannak jelen szerződésmódosítás tárgyát képező szerződésre is. A kialakult vis maior helyzet eredményeképpen bekövetkezett gyártási/szállítási fennakadások lehetetlenné teszik a Szerződésben rögzített eredeti teljesítési határidő megtartását.
3. Felek a fentiekben rögzített indok alapján a köztük létrejött Szerződés IV. 1. pontját módosítják a szállítási határidő tekintetében az alábbiak szerint:
„Az Eladó a szerződés tárgyát képező eszközöket legkésőbb 2022. május 31. napjáig köteles leszállítani. A leszállítás azt jelenti, hogy az eszközöket beüzemelt állapotban átadja a Vevő képviselőjének a Vevő által megjelölt helyen: Szent Margit Rendelőintézet (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.; 1039 Budapest, Csobánka tér 6.) A teljesítés adott esetben Vevő rendelkezése alapján tárolási nyilatkozat ellenében is biztosított, azonban ebben az esetben Eladó köteles biztosítani az eszköz megtekintésének és minőségi, mennyiségi átvételének lehetőségét, melyről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Eladó részéről előteljesítés megengedett Vevő előzetes, a várható teljesítési határidőt legalább 5 (öt) nappal megelőző tájékoztatását követően.”
A szállítási határidő módosítását a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontkában meghatározott feltételek fennállása indokolja figyelemmel arra, hogy az 1. és 2. pontban részletezett körülmények a szerződés megkötésekor nem ismert körülmények voltak, Megrendelő kellő gondosággal sem láthatta előre - a csak a megrendelés során váltak ismertté, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint a változás nem érinti és nem eredményezi ellenérték változását. A szerződésmódosítás feltételei fennállnak.


Winner: MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.