Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-28
Buyer: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45310000 | 45350000
EU fund: ESF

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Meglévő szociális otthon (20875 hrsz) felújítása és bővítése, melynek zavartalan működését a beruházás alatt biztosítani kell. Szükséges bontások után első ütemben az új épületszárny épül (3541,82 m
Elvégzi a szükséges bontásokat. Első ütemben realizálja az új épületszárnyat, melynek használatbavételét követően kezdheti meg a második ütemet, azaz a régi épületszárny felújítását. Elvégzi a tereprendezési munkákat, mely magában foglalja a kertépítést, játszóteret, kerítést és parkolókat.
Közműcsatlakozások tekintetében fontos, hogy a tervezett épület ellátását részben a meglévő bekötésekről, részben a meglévő bekötések felbővítésével kell megoldani. Ennek megfelelően a szennyvízelvezetéshez a már meglévő közműbekötések kerülnek felhasználásra, míg a vízellátáshoz új bekötés készül.
Meglévő szociális otthon (20875 hrsz) felújítása és bővítése, melynek zavartalan működését a beruházás alatt biztosítani kell. Szükséges bontások után első ütemben az új épületszárny épül (3541,82 m
Elvégzi a szükséges bontásokat. Első ütemben realizálja az új épületszárnyat, melynek használatbavételét követően kezdheti meg a második ütemet, azaz a régi épületszárny felújítását. Elvégzi a tereprendezési munkákat, mely magában foglalja a kertépítést, játszóteret, kerítést és parkolókat.
Közműcsatlakozások tekintetében fontos, hogy a tervezett épület ellátását részben a meglévő bekötésekről, részben a meglévő bekötések felbővítésével kell megoldani. Ennek megfelelően a szennyvízelvezetéshez a már meglévő közműbekötések kerülnek felhasználásra, míg a vízellátáshoz új bekötés készül.
Megrendelő az új épület építése során helyiségfunkciók módosítását igényelte és ezen módosítási igények kapcsán több gépészeti berendezés, szaniter és burkolat elhelyezése vált szükségessé.
Pótmunka merült fel, miszerint a tűzvédelmi szakaszolás át-, illetve kialakítása szükségszerű, tűzgátló ajtók, szerkezetek beépítése szükséges.
Megrendelő az új épület építése során helyiségfunkciók módosítását igényelte és ezen módosítási igények kapcsán több gépészeti berendezés, szaniter és burkolat elhelyezése vált szükségessé.
A pótmunka, illetve a megvalósítással járó munkák előre nem látható műszaki és működési szükségességként kezelendőek, indokolt azok megrendelése.
Megállapítható, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül, hiszen a jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, annak értéke nettó 12 581 636  Ft, az eredeti szerződéses összeg 0,4 %-a.
Az indokoltság, a meghatározott műszaki tartalom és a Vállalkozó által adott ajánlatban alkalmazott anyag és díj egységárak megfelelőek a műszaki ellenőri vélemény szerint.
Pótmunka merült fel, miszerint a tűzvédelmi szakaszolás át-, illetve kialakítása szükségszerű, tűzgátló ajtók, szerkezetek beépítése szükséges.
Megállapítható, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül, hiszen jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, illetve a Szerződés 1. számú módosítás értékével együttesen sem.


Winner: F-Építő Generál Zrt.