Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-21
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000

Technical requirements: Vállalkozási szerződés keretében a Középtemető utcában szilárd burkolatú út tervezése feladatok ellátása Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata részére az alábbiak szerint:
A Középtemető utca (186222 hrsz, 196193/8 hrsz.) Vecsés út és Tő utca közötti szakaszára szilárd burkolatú útépítési egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervének elkészítése, a felszíni csapadékvíz elvezetésének tervezése (egyesített terv) és a megfelelő közvilágítási hálózat egyesített (engedélyezési és kiviteli) tervének elkészítése a feladat. A csapadékvíz elvezető hálózat befogadója az Alsókert utcában lévő csapadékcsatorna. (kb.:300m)
A 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet értelmében a szilárd burkolatú utak építése útépítési engedély köteles. Az Ajánlatadó/Tervező feladatát képezi az útépítési engedély, valamint az ahhoz szükséges valamennyi melléklet (e-közmű, üzemeltetői, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások) beszerzése.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény értelmében a vízilétesítmények építése vízjogi létesítési engedély köteles. Az Ajánlatadó/Tervező feladatát képezi a vízjogi létesítési engedély, valamint az ahhoz szükséges valamennyi melléklet (e-közmű, üzemeltetői, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások) beszerzése.
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a közvilágítási hálózat kiépítése engedély köteles. Az Ajánlatadó/Tervező feladatát képezi az engedély, valamint az ahhoz szükséges valamennyi melléklet (e-közmű, üzemeltetői, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások) beszerzésé.
II.2.1) Rész száma, elnevezése: Középtemető utca: útépítési, felszíni csapadékvíz elvezetési és közvilágítási hálózatok tervezése - 5. rész
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő közigazgatási területén jelenleg folyamatban lévő egyéb tervezések, amelyek nem a Megrendelő megrendelésében zajlanak, a tervcsomagok csatlakozási pontjain, az egyéb tervezési feladatok megrendelőivel, vagyis külső szereplőkkel olyan tervegyeztetéseket lefolytatását, illetve szükséges adatszolgáltatások átvezetését igénylik, amely feladatok korábban nem volt előreláthatóak.
b) Felek rögzítik, hogy a tervegyeztetések és az adatszolgáltatások átvezetésének időtartama meghaladják a Tervező rendelkezésre álló teljesítési határidőt.
- Haraszti út szervizútja: Orbánhegyi dűlő, Millennium-telep HÉV átjáró a csatlakozási pont, Budapest Közút Zrt. és BFK egyeztetés szükséges, mert az új csomópont tervezése folyamatban van. A gyalogátkelő megvilágítását össze kell hangolni a BDK által tervezett közvilágítással.
- Középtemető utca, Haraszti-Orbán utca csomópont környezetében a telkek, területek ellenőrzése szükséges, mert volt területeladás, amelyen a tervezett beruházások tervezésének állapota nem ismert.
- Erzsébet utca - Templom utca csomópontban D=1000 SENTAB vezeték építése tervezett, amely érinti a csomópont tervezését, azonban a tervek jelenleg még nem ismertek.
2. Az 1. pontban leírt indokolásra tekintettel az eredeti teljesítési határidő meghosszabbítása legalább 7 hónappal. Felek rögzítik, hogy a meghosszabbított teljesítési határidő indokoltságát a Vállalkozó a még elvégzendő feladatok feltétlenül szükséges időigénye szerint határozta meg.
4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra a teljesítési határidő meghosszabbítása vonatkozásában a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti jogalap alapján, a jelen pontban foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződés a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható az alábbi feltételek teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;


Winner: Cívis Komplex Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság