Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-10
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45223100 | 45223800 | 45233123: Secondary road construction work | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: 1.2. modernizacja konstrukcji żelbetowych filarów i przyczółków, z usunięciem ubytków, polegająca na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian zewnętrznych, wewnętrznych;
Program Infrastruktura i środowisko 2014–2020 oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, część B Pre-umowa nr 3.2-29/16-00_P z dnia 5 września 2016 r. dla projektu „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi”.
- Prefabrykacja drugiego kompletu skrajnych podpór zamknięć remontowych kozłowo- iglicowych lewego przęsła jazu od strony wody górnej ;
- Odpłatne pozostawienie przez Wykonawcę placu z płyt betonowych staroużytecznych o powierzchni ok 1500 m2, zlokalizowanego powyżej prawego przyczółka jazu Rędzin wraz z o oczyszczeniem i wyrównaniem powierzchni płyt;
- Dostawa i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania do pomieszczenia serwerowni przyczółka prawego jazu;
- Naprawa elementów mechanizmów wyłącznika krańcowego lewego segmentu jazu w maszynowni lewego filara;
„Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu prac i robót objętych przedmiotem umowy otrzyma wynagrodzenie wynikające z zatwierdzonych przez Zamawiającego Wycenionego Przedmiaru Robót,
46 800 426,86 złotych netto,(słownie złotych: czterdzieści sześć milionów osiemset tysięcy czterysta dwadzieścia sześć i 86/100),
tj. 57 564 525,04 złotych brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt  siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć i 04/100)
rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót, na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen określonych w Wycenionym Przedmiarze robót,  które uwzględnia dodatkową wartość wzrostu o kwotę waloryzacji wynagrodzenia za okres od dnia 24.02.2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r., tj. netto  393 381,00 zł plus podatek VAT 23% w wysokości 90 477,63 zł, co daje kwotę brutto 483 858,63 zł.”
2.	Kosztorys zawierający ceny zmienione w wyniku waloryzacji oraz wyliczenie kwoty wartości waloryzacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu i załącznik nr 1a do Umowy.
1)	W dniu 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska zaatakowała militarnie Ukrainę i do chwili obecnej trwa wojna na terytorium Ukrainy. Wybuch wojny stanowi okoliczność nagłą i nieprzewidywaną, która ma cechy siły wyższej.2)	Wojna wywołana agresją Federacji Rosyjskiej spowodowała szereg negatywnych zdarzeń gospodarczych, całkowicie od Stron niezależnych, takich jak: istotny wzrost cen materiałów budowlanych i ograniczenie dostępności surowców wykorzystywanych do realizacji Umowy.3)	Skala ww. zjawisk ma charakter nadzwyczajny i nie mogła zostać przewidziana przez żadną ze Stron Umowy.4)	Okoliczności wskazane w pkt 1-3 bezpośrednio wpływają na możliwość i rentowność realizacji przedmiotu Umowy. Wpływ ten jest rzeczywisty i realny, co znajduje odzwierciedlenie w obiektywnych dowodach i cennikach, w tym cenniku Sekocenbud. Okoliczności wskazane w pkt 1-3 i ich wpływ na realizację Umowy zostały ustalone w zakresie określonym w niniejszym Aneksie i nie podlegają interpretacji rozszerzając


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko-Wod” Sp. z o.o.