Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-07
Buyer: Uniwersytet Morski w Gdyni
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45210000: Building construction work | 45214610 | 45223000

Technical requirements: Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo - powtórne
Robota budowlana polegająca na budowie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo na działce nr 41 obręb 073.
Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku  przy ul. Roberta de Plelo - powtórne
Zgodnie z ofertą zamówienie będą realizować podwykonawcy. Dane firm nie zostały jeszcze podane. Znane są tylko zakresy robót: prace przygotowawcze, ziemne, konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne sanitarne, instalacyjne elektryczne oraz wszelkie inne prace niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązanyna podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanieoraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wraz zzałącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszonew postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawiewnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Zamówień Publicznych,przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przesyła kopięodwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł onzapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznaćsię z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przedupływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi się wterminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżelizostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacji IstotnychWarunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymUnii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcyzawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 30 dni oddnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6 miesięcy oddnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeniao udzieleniu zamówienia. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminuzwiązania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymaniakopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyśćstrony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej alboelektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemuoraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stająsię uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygniętena korzyść jednej ze stron. W zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy działu VIustawy Pzp.
Robota budowlana polegająca na budowie budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo na działce nr 41 obręb 073.
Zawarto w dniu 01.02.2023r. aneks nr 4 postanawiając, że Wykonawca wykonał oraz wykona prace zamienne i dodatkowe zgodnie z protokołami konieczności szczegółowa opisanymi w pkt 3 lit a-h oraz zgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki do tych protokołów za łącznym ryczałtowym wynagrodzeniem w wysokości 706.522,32 [ siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa 32/100] złotych netto.
a)	protokół konieczności z dnia 31.01.2022r, w którym ustaliły konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych w zakresie zmiany gabarytów stóp fundamentowych i ław fundamentowych, rezygnacji z podkładów betonowych,
b)	protokół konieczności z dnia 06.02.2022r, w którym ustaliły konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych w zakresie zmiany zbrojenia stóp fundamentowych i ław fundamentowych,
c)	protokół konieczności z dnia 06.02.2022r, w którym ustaliły konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie wykonania dodatkowych pali
d)	protokół konieczności z dnia 26.04.2022r, w którym ustaliły konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych w zakresie zmiany grubości ścian żelbetowych,
e)	protokół konieczności z dnia 07.05.2022r, w którym ustaliły konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych w zakresie zmiany rodzaju dźwigarów dachowych,
f)	protokół konieczności z dnia 25.10.2022r, zmieniony pismem z dnia 23.01.2023, w którym ustaliły konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie zmiany płyt stropowych wraz z elementami podparcia i zmiany świetlików na strop żelbetowy wraz z kompletem w-w pokrycia,
g)	protokół konieczności z dnia 07.11.2022r, w którym ustaliły konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie : zmiany izolacji termicznej posadzek zmiany rodzaju materiału ścian działowych, zmiany rodzaju tynku ścian wewnętrznych, rezygnacji ze świetlików dachowych i balustrad, rezygnacji z łazienek w pokojach gościnnych, zmiany okładzin wewnętrznych z paneli HPL na tynk, rezygnacji z tynku na ścianach wewnętrznych Hali, zmiany wysokości attyk, zmiany rodzaju świetlików,
h)	protokół konieczności z dnia 16.12.2022 r, zmieniony pismem z dnia 29.01.2023r, w którym ustaliły konieczność wykonania robót zamiennych w zakresie stacji trafo oraz agregatu prądotwórczego;


Winner: Budimex S.A.