Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-03
Buyer: Nemzeti Földügyi Központ
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72260000: Software-related services | 72261000: Software support services | 72263000: Software implementation services

Technical requirements: A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szerinti osztóprogram elkészítése.
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szerinti osztóprogram (továbbiakban: Osztóprogram)
— a felhasználók program használata során történő segítésére, támogatására ún. help szolgáltatás, a program használatát bemutató leírás és ezek online elérhetőségének biztosítása,
— a felhasználók oktatására szolgáló anyagok előállítása, valamint ahhoz teszt környezet biztosítása,
— a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény és végrehajtási rendelete változásából eredő, a megosztási eljárást érintő változások és folyamatok szoftveres követése
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szerinti osztóprogram elkészítése.
A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szerinti osztóprogram (továbbiakban: Osztóprogram)
— a felhasználók program használata során történő segítésére, támogatására ún. help szolgáltatás, a program használatát bemutató leírás és ezek online elérhetőségének biztosítása,
— a felhasználók oktatására szolgáló anyagok előállítása, valamint ahhoz teszt környezet biztosítása,
— a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény és végrehajtási rendelete változásából eredő, a megosztási eljárást érintő változások és folyamatok szoftveres követése
Vállalkozó és Megrendelő a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel közös megegyezéssel a Szerződés aláírásával egyidejűleg módosítják a Szerződés 2.1.1., 2.1.8. és 7.2. pontját, továbbá a Szerződés 7. sz. mellékletét a rögzített teljesítési határidők tekintetében. A módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában rögzített feltételeknek, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában rögzítetteket az alábbiak támasztják alá. A kialakult járványügyi helyzet miatt indokolt a Szerződésben rögzített határidők másfél hónapos többlettel történő módosítása, tekintettel arra, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet okán a megosztási kérelmeknek a kormányhivatalokhoz történő benyújthatóságának szükséges későbbre halasztani, valamint a veszélyhelyzet a fejlesztés, a tesztelés folyamatára is jelentős kihatással van, akadályba ütközik a fenti folyamatokhoz szükséges többoldalú egyeztetések lefolytatása a Szerződés teljesítésében résztvevő munkatársak, ügyvédek, kormányhivatali alkalmazottak esetleges betegállományba történő kerülése miatt. Megrendelő álláspontja alapján a fentiekben kifejtettek olyan körülmények, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Ajánlatkérő továbbá hivatkozik a Közbeszerzési Döntőbizottság D.401/19/2013. sz. határozatában foglaltakra, amelyben rögzítésre került, hogy módosítható a szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában, azonban csak olyan mértékben, amennyi eredetileg az ajánlattevők rendelkezésére állt volna. Megrendelő rögzíti, hogy a Szerződésben a rögzített teljesítési határidők kizárólag olyan mértékben kerülnek módosításra, amennyi eredetileg is az ajánlattevők rendelkezésére állt volna.
Szerződés 2.1.1. pontja eredetileg: Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feltételekkel elvégzi a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen körülírt szoftver (Osztóprogram) fejlesztését, valamint ezek bevezetését és telepítését. A Vállalkozó a fejlesztés keretében a Megrendelővel együttműködve 2020. november 16-ig kidolgozza a fejlesztés eredményeként létrejövő rendszerdokumentációkat, létrehozza a fejlesztéshez szükséges szellemi alkotásokat és installálja a fejlesztés eredményeként létrehozott rendszert.
Szerződés 2.1.1. pontja módosítást követően: Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt feltételekkel elvégzi a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen körülírt szoftver (Osztóprogram) fejlesztését, valamint ezek bevezetését és telepítését. A Vállalkozó a fejlesztés keretében a Megrendelővel együttműködve 2021. január 18. napjáig kidolgozza a fejlesztés eredményeként létrejövő rendszerdokumentációkat, létrehozza a fejlesztéshez szükséges szellemi alkotásokat és installálja a fejlesztés eredményeként létrehozott rendszert.
Szerződés 2.1.8. pontja eredetileg: 2.1.8 Az Osztóprogram Megrendelő részéről történő átvételének feltétele, hogy azt a Vállalkozó a fejlesztés eredményeként a specifikációnak megfelelően a Megrendelő, erre a célra rendszeresített számítógépén installálja, a szoftver hibamentes működését bemutatja. A kifejlesztendő szoftver Vállalkozó általi teljesítésének időpontja a tesztüzemnek a Felek által kölcsönösen aláírt jegyzőkönyvben rögzített sikeres lezárását követő azon nap, amikor Vállalkozó a fejlesztés eredményeként létrehozott Osztóprogramhoz tartozó aktuális, legfrissebb és teljes forráskódot - a jelen szerződés alább részletezett feltételei szerint - átadja Megrendelőnek, és az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Felek által kölcsönösen aláírásra kerül (teljesítési véghatáridő 2020. december 31.). Az Osztóprogram éles működésének kezdete: 2021. január 1. napja.
Szerződés 2.1.8. pontja módosítást követően: Az Osztóprogram Megrendelő részéről történő átvételének feltétele, hogy azt a Vállalkozó a fejlesztés eredményeként a specifikációnak megfelelően a Megrendelő, erre a célra rendszeresített számítógépén installálja, a szoftver hibamentes működését bemutatja. A kifejlesztendő szoftver Vállalkozó általi teljesítésének időpontja a tesztüzemnek a Felek által kölcsönösen aláírt jegyzőkönyvben rögzített sikeres lezárását követő azon nap, amikor Vállalkozó a fejlesztés eredményeként létrehozott Osztóprogramhoz tartozó aktuális, legfrissebb és teljes forráskódot - a jelen szerződés alább részletezett feltételei szerint - átadja Megrendelőnek, és az átadás-átvételi jegyzőkönyv a Felek által kölcsönösen aláírásra kerül (teljesítési véghatáridő 2021. március 31.). Az Osztóprogram éles működésének kezdete: 2021. április 1. napja.


Winner: DIGICART Geodéziai Szolgáltató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság