Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-18
Buyer: Gmina Tarnowskie Góry
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233140: Roadway works | 45233162

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrumprzesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj iwybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacjiprojektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektantanad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.UWAGA: Wykonawca powiniendokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne doprawidłowej wyceny wartości zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:1)ProgramFunkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;2)Opisprzedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji - stanowiący Załącznik Nr 3 doSIWZ;3)Szacunkowe przedmiary(Załącznik nr 4 do SIW)dla wszystkich części.
Zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn.„Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część nr 1:Rozbudowa i zagospodarowanie centrum przesiadkowego na terenie od dworca kolejowego w kierunku ul. Oświęcimskiej wraz towarzyszącą infrastrukturą rowerową w zakresie XIII.02oraz kontraruchu rowerowego w ciągu ul. Częstochowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 9-Maja do skrzyżowania z ul. Pokoju (skrzyżowanie w rejonie tunelu pod linią kolejową). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.UWAGA:Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;
2) Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji - stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ;
•3, 4, 5, 6 - Szacunkowy_przedmiar_trasy - zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.
Aneks nr 1 z dnia 06.04.2023 r. - zmiana umowy na mocy art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (dopuszczona zapisami umowy) ze względu na istotną zmianę kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego - waloryzacja wynagrodzenia.
Aneks nr 2 z dnia 12.04.2023 r. - zmiana umowy dopuszczona par. 17 ust. 1 pkt 2 lit a) i lit. e) tejże umowy -możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia: wniosek Wykonawcy z dnia 31.1.2023 r. o zmianę terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia do 30.09.2023 r. z uwagi na:
- brak możliwości terminowego pozyskania pozwolenia na budowę w związku z wystąpieniem licznych kolizji  z niezidentyfikowaną i niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną, której właścicielem są liczne spółki PKP;
- konieczność realizacji robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu odmiennej koncepcji w związku ze zmianą układu drogowego;
- konieczność realizacji robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu dodatkowego muru oporowego wraz z drogą rowerową.
Zmiana umowy na mocy art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp (dopuszczona zapisami umowy) ze względu na istotną zmianę kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego. Wprowadzono waloryzację wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik waloryzacyjny wyliczony, jako stosunek cen określony w przekazanych przez Wykonawcę kosztorysach robót, sporządzonych dla zakresu przedmiotu Umowy , na podstawie publikacji cenowych systemu SEKOCENBUD dla II kwartału 2020 r. oraz III kwartału 2022 r.


Winner: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika