Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post(§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setztferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs.3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Aufgrund von Rammhindernisse konnte der Gleislängsverbau nicht wie geplant gerammt werden. Daraufhin wurde Suchschlitze auf der Länge der Spundwandachse hergestellt. Dabei wurden massive Sandsteinblock und Beton gefunden, welcher entfernt werden müssen um die Rammarbeiten durchführen zu können.


Winner: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post(§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setztferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs.3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWBgenannten Fristen verwiesen.
Durch die Ausführungsplanung und durch die Prüfung des Bautechnischen Prüfers ergab sich die Erfordernis die Bohrpfähle mit einer größeren Länge herzustellen. Gemäß der Entwurfsplanung betrug die ursprüngliche Länge 7,0-10,00 m und die neue beträgt 14,0-18,0 m.


Winner: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post(§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setztferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs.3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Aufgrund der nicht gegeben Baufeldfreimachung, befindet sich das Fernmeldekabel im Bereich der geplanten Spundwandachse. Daher wird die neue Spundwandachse näher am Gleis verlaufen, um die Rammarbeiten ausführen zu können und damit die geplanten Sperrpausen zu nutzen.


Winner: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post(§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs.3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Im Bereich des Pfeilers der Achse 30 war es nicht möglich, die Signalkabel in der Kabelhilfsbrücke umzuverlegen, da nicht genügend Kabelplus vorhanden war. Daher könnten keine weiteren Abbrucharbeiten zur Beseitigung des Fundamentes erfolgen.


Winner: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways | 71320000

Technical requirements: Žilinský kraj, okres Žilina, katastrálne územia Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Bánová, Hôrky, Bytčica, Lietavská Lúčka.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
Zhotoviteľ: "Združenie Ovčiarsko" vytvorené na základe Zmluvy o združení č. Z4/2013/008/04 zo dňa 27. marca 2013
Žilinský kraj, okres Žilina, katastrálne územia Dolný Hričov, Ovčiarsko, Bitarová, Brezany, Bánová, Hôrky, Bytčica, Lietavská Lúčka.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka.
Zmena pozostáva zo zmeny projektovej dokumentácie DRS - zrealizovať prestupy káblov so systémom s garantovanou vodotesnosťou vo všetkých káblových šachtách umiestnených mimo tunelových rúr.
Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: navýšenie o 290 921,93 EUR bez DPH, čo predstavuje navýšenie ceny Diela. Celková hodnota zákazky bola aktualizovaná Pokynom na Zmenu č. 94.
Predchádzajúce zmeny: Pokyn na zmenu č. 6 - 16, 17a, 18 - 29, 31 - 43, Dodatok č. 4, 46 - 62, 65, dodatok č. 8, Pokyn na zmenu č. 63, 67, 66, 68, 74, 72, Dod. č. 9, Pokyn na zmenu č. 78, 64, 69, 79, 80, 76, 71, 70, 73, 77, 75, 84, 86, 83, 82, 87, Dodatok č. 12, Pokyn na zmenu č. 94, 93.
Uvedené práce predstavujú práce na rozostavaných objektoch, z tohto dôvodu ich nie je možné zadať inému zhotoviteľovi.


Winner: Doprastav, a.s.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d. h. interessierte Unternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginnt nachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibt sich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Schaffung der Baufreiheit im Bereich der zu errichtenden Umweltverbundröhre (UVR) Süd sind Bauhindernisse zu entfernen.
Im Hauptvertrag des BauAN ist die Erstellung des Ingenieurbauwerks Umweltverbundröhre Süd sowie die zugehörige Ausführungsplanung enthalten. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich einen weiteren BauAN zu beauftragen. Die Baufeldfreimachung ist unmittelbar vorlaufend zur Baumaßnahme umzusetzen. Personal und Geräte der beauftragten Firma sind bereits vor Ort. Die betreffende Fläche befindet sich im öffentlichen Bereich und ist für die zusätzliche als auch die beauftragte Leistung abzusichern. Bei Beauftragung eines zusätzlichen ANs ist die Verantwortlichkeit bzgl. Verkehrssicherung nicht mehr eindeutig einer Firma zuzuschreiben. Eine Verzögerung durch eine zusätzliche Baufirma muss zudem vermieden werden, um den komplexen, zeitkritischen und sperrpausenabhängigen Bauablauf der UVR Süd im Bereich der Fernbahngleise nicht zu gefährden.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45261900

Technical requirements: Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Rahmen der Tiefbauarbeiten zur Tieferlegung der Versorgungsleitungen müssen Teilbereiche nach Überprüfung durch die Versorungsbetreiber nachgeschachtet und Kabelkanalführungen sowie Abzweigkästen, welche im Vorfeld nicht bekannt waren, zurückgebaut werden.
In Rücksprache mit den Technischen Betrieben Leverkusen (TBL) wurde sich darauf geeinigt, dass die alten Sinkkastenleitungen – entgegen der vertraglich vereinbarten Leistung – nicht komplett zurückgebaut werden müssen. Stattdessen sollen die neuen Sinkkästen an die Bestandsleitungen mit Passstücken angeschlossen werden. Die hierfür erforderlichen Leistungen und Bauteile sind im Vorfeld nicht absehbar gewesen.
Gemäß Ausführungsplanung ist eine Anpassung der Höhenlagen diverser Schächte erforderlich. In Rücksprache mit den TBL sollen alle ausgebaute Bauteile durch neue ersetzt werden. Zur Wiederherstellung der Schächte werden Adapterringe als Übergangsstücke zwischen den im Bestand verbleibenden Schachtunterteilen und den neuen Bauteilen erforderlich. ser Änderung erhalten. Die Änderung bezieht sich lediglich auf die Verbindung der neuen Anschlusssleitung zum verbleibenden Kanal. Lage, Verlegetiefe und Durchmesser bleiben unverändert.
Die Herstellung des Straßenbaus ist eine vertraglich geschuldete Leistung. Anpassungen an Schächten und Leitungen sind vertraglich vereinbart. Die oben beschriebenen Änderungen sind für den Werkerfolg erforderlich und ändern daher nicht den Charakter des Vertrags.


Winner: Heinz Schnorpfeil Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44322100 | 45112500 | 45221100: Bridge construction works | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 —Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzi — Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 — Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzi — Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
Der AN ist mit der Errichtung, dem Betreiben und dem Rückbau nach der Bauzeit von Kabelgefäßsystemen für die jeweiligen Bauphasen beauftragt worden. Außerdem ist das Umverlegen von temporären Kabelgefäßsystemen vom Provisorium in den Endzustand notwendig.
Diese Leistungen waren in der Ausschreibung nicht vorgesehen, wurden aber im Laufe des Baufortschrittes als zwingend notwendig erachtet.


Winner: Hasselmann GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44322100 | 45112500 | 45221100: Bridge construction works | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 —Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzi — Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 —Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzi — Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
KA 08 - Der AN wurde mit der zusätzlichen Beweissicherung innerhalb und außerhalb an Gebäuden der Flurstücke 44/35, 44/46, 76/1, 78b und 396/2 beauftragt.
Die Beweissicherung muss aus Gründen der Gewährleistung aus einer Hand erfolgen. Somit ist ein Wechsel des bereits gebundenen Unternehmers nicht möglich.


Winner: Hasselmann GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Het betreft vooroeververdediging Oosterschelde en de wijziging die hier betrekking op heeft is de aanpassing van het ontwerp en realisatie locatie Wemeldinge Oost (WMO) vooroeververdediging.
Tijdens de realisatie van de vooroeververdediging WMO hebben zich afschuivingen van de bestaande ondergrond voorgedaan. Het oorspronkelijke ontwerp blijkt daardoor gedeeltelijk niet realiseerbaar. De opgetreden instabiliteit van de ondergrond is een onvoorziene omstandigheid.
De ondergrond van de vooroeververdediging WMO is tijdens de realistie afgeschoven. De opgetreden instabiliteit van deze ondergrond is een onvoorziene omstandigheid. De wijziging betreft inhoudelijk: als gevolg van opgetreden instabiliteit zal het oorspronkelijke ontwerp gedeeltelijk worden herzien met gewijzigde taludhellingen en aansluitingen. De gewenste aanpassingen hebben ook een impact op de eerdere overeengekomen geïntegreerde ontwerp aanpassingen m.b.t. de aansluiting strand en de aansluiting op de strekdam. De wijziging omvat zowel het aanpassen van het vigerende ontwerp van de vooroeververdediging als de realisatie hiervan.
Tijdens de realisatie van de vooroeververdediging hebben zich afschuivingen van de bestaande ondergrond voorgedaan. Het huidige ontwerp blijkt daardoor niet realiseerbaar. De opgetreden instabiliteit van de ondergrond en de gevolgen hiervan betreft een onvoorziene gebeurtenis voor de opdrachtnemer.


Winner: Boskalis Nederland bv
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: DB Station & Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31527270 | 34941800 | 34944000 | 45221112 | 45234100

Technical requirements: — Neubau von 4 Personenaufzügen für 1 000 kg Aufzugsanlagen mit Durchlademöglichkeit sowie zentrisch angeordneten Türen mit Schachtkonstruktionen aus Stahl-Glas-Konstruktionen sowie Schachtteilen aus Stahlbeton,
— Neubau der Personenunterführung mit 6,0 m lichter Breite sowie ca. 38 m Länge als Stahlbeton-Vollrahmen. Herstellung erfolgt in verbauter Baugrube unter Hilfsbrücken. Die Baugrubensohle innerhalb des Verbaus ist mit injizierter Zement-Dichtsohle gegen das Grundwasser abzudichten,
— Erneuerung der Bahnsteigbeleuchtung einschließlich den Verteilanlagen, 2 Zählerverteilungen, Anschluss der Verteilungen an die neue Trafostation und Erneuerung der Niederspannungsringleitung,
— Herstellung der Soll-Gleislage von 3 500 m Bahnhofsgleisen, Lageänderung von ca. 500 m Bahnhofsgleis mit Aufhöhung der Bettung (PSS), Erneuerung von 3 Weichen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau von 4 Personenaufzügen für 1 000 kg Aufzugsanlagen mit Durchlademöglichkeit sowie zentrisch angeordneten Türen mit Schachtkonstruktionen aus Stahl-Glas-Konstruktionen sowie Schachtteilen aus Stahlbeton,
— Neubau der Personenunterführung mit 6,0 m lichter Breite sowie ca. 38 m Länge als Stahlbeton-Vollrahmen. Herstellung erfolgt in verbauter Baugrube unter Hilfsbrücken. Die Baugrubensohle innerhalb des Verbaus ist mit injizierter Zement-Dichtsohle gegen das Grundwasser abzudichten,
— Erneuerung der Bahnsteigbeleuchtung einschließlich den Verteilanlagen, 2 Zählerverteilungen, Anschluss der Verteilungen an die neue Trafostation und Erneuerung der Niederspannungsringleitung,
— Herstellung der Soll-Gleislage von 3 500 m Bahnhofsgleisen, Lageänderung von ca. 500 m Bahnhofsgleis mit Aufhöhung der Bettung (PSS), Erneuerung von 3 Weichen.
Lfd. Nr. 21 – Bei der Ausschreibung der Sickerschächte wurde nicht angegeben, dass sie im Bahnlastbereich befinden; daher mussten sie bewehrt ausgeführt werden.
Die Leistungen wurden während des laufenden Baubetriebs durchgeführt um die Zeitschiene und den Termin Nutzungsaufnahme einhalten zu können.


Winner: Franz Kassecker GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-19
Buyer: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45244000: Marine construction works

Technical requirements: Neubau der Stöpe, zusätzliche Architekten- und Ingenieurleistungen zu den Hoch- und Tiefbauarbeiten der Gebäude einschl. Außenanlagen, Errichten und Vorhalten von Containeranlagen
Abbruch und Neubau der Stöpe sowie Abbruch und Nebubau einer Treppe im Nahbereich der Stöpe, zusätzliche Architekten- und Ingenieurleistungen zu den Hoch- und Tiefbauarbeiten der Gebäude einschl. Außenanlagen, Errichten und Vorhalten von Containeranlagen
Die Stöpe sowie die Gebäude sind Teil der Liegenschaft der Anlage. Die aufzustellenden Containeranlagen dienen als Ersatzunterkunft für ein zu sanierendes Gebäude. Die Leistungen sind für die Erfüllung des Hauptauftrages unbedingt erforderlich. Sie können nicht gesondert ausgeschrieben und vergeben werden, da dies zu erheblichen Schwierigkeiten im Bauablauf und beträchtlichen Zusatzkosten für den Auftraggeber geführt hätte. Die Änderungen sind aufgrund von Umständen erforderlich geworden, die der Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehen konnte. Der Gesamtcharakter des Auftrages ändert sich nicht.


Winner: Arbeitsgemeinschaft E-M Behandlungsanlage Depenbrock Ingenieurwasserbau GmbH & Co. KG, Aug. Prien Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Tiefbau GmbH Unterweser