Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79714000: Surveillance services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die geplante Fertigstellung der Lärmschutzwände 1-4 im Knoten Augsburg war in den vorgesehene Sperrpausen nicht
möglich und demzufolge die vereinbarte Sicherungsleistungen nicht wie vertragliche vereinbart erbracht konnten. Grund dafür
war einer gestörte Bauablauf, der zu bestimte Gründe wie z.B. Materiallieferprobleme zurückzuführen ist. Unter diese
Umstände ist eine Bauzeitverlängerung entstanden, die zusätzlcihe Sicherungsleistungen für das Jahr 2022 verursacht hat.
Wirtschaftlich und projektspezifisch wäre es sinnvoll und notwendig, die Arge Pfeil-Safety4you-Kamp für die Ausführung der
Sicherungsleitungen für das Jahr 2022 weiterhin zu beauftragen, da als aktuelle Sicherungsfirma dieses Verfahren ist und als
eingewiesene Sicherungsfirma gegenüber Anlagenverantwortlicher, Baubetriebskoordinator und sämtliche Behörde gelten.
Außerdem verfügt die Arge Pfeil-Safety4you-Kamp über allen erforderlichen und umfangreichen Grundlagen (im Sinne von
Dokumentation, Abstimmungen mit örtlichem Ansprechpartner und sonstige Unterlagen an Behörden) um keine weitere
betriebliche Einschränkung zu verursachen. Außerdem verfügt die Arge Pfeil-Safety4you-Kamp über allen erforderlichen und


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Zasavske lekarne Trbovlje
Country: SI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 64200000 | 64212000 | 64215000 | 64221000 | 72000000

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Nakup in vzdrževanje energijsko varčne strojne in programske opreme za potrebe Zasavskih lekarn Trbovlje
potreba po dodatnem internetnem priključku, ki ni bil vključen v prvotno naročilo, zamenjava izvajalca ni mogoča zaradi ekonomskih in tehničnih razlogov


Winner: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services | 79713000: Guard services

Technical requirements: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) on tarjouspyynnöllä D/511/2021 pyytänyt tarjouksia lain yksityisistä turvallisuuspalveluista mukaisesta järjestyksenvalvonta- ja vartijapalveluista sekä piirivartioinnista ja hälytyskeskuspalveluista nimettyihin kohteisiin. Tarjottavan turvallisuuspalvelun tuli kattaa PHHYKY:n omistamat ja päävuokraamat toimitilat ja niiden toiminnan riippumatta toiminnan tuottajasta.
Hankintamenettelynä käytettiin avointa hankintamenettelyä. Kyseessä oli hankintalain mukaisen EU-kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen sosiaali- ja muiden erityispalveluiden hankinta, josta julkaistiin hankintailmoitus Tarjouspalvelu.fi-portaalissa ja HILMA-hankintakanavalla 26.2.2021 ja TED-tietokannassa 1.3.2021.
Sopimus solmittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen Securitas Oy:n kanssa viiden (5) vuoden sopimuskaudelle sisältäen kahden (2) vuoden kiinteähintaisen jakson ja sen jälkeen kolme (3) yhden (1) vuoden mittaista optiokautta, joista jokaisen käytöstä Tilaaja päättää erikseen.
Muutoksen kokonaisarvo on yhteensä enintään neljän vuoden ja yhden kuukauden loppusopimuskaudella optiot mukaan lukien 286 985,60 € (alv 0 %).
Sopimuksen kohteena oleva turvallisuuspalveluiden kokonaisuus on hankintayksikön kannalta tarkoituksenmukaista teettää samalla palveluntuottajalla.


Winner: Securitas Oy
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG, Regionalbereich Südost (I.NI-SO-L-S)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79714000: Surveillance services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Komplexmaßnahme Krbw Großkorbetha, Erneuerung Kreuzungsbauwerk inkl. tangierender Maßnahmen, Strecke 6367 und Strecke 6340
NT2: Verschiebung Planrechtserteilung für Bauvorhaben Krbw Großkorbetha auf vrsl. 10/2022. Zur Ausnutzung der angemeldeten Sperrpausen musste aufgrund des neuen Umstandes das Sicherungskonzept angepasst werden.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG, Regionalbereich Südost (I.NI-SO-L-S)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79714000: Surveillance services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Komplexmaßnahme Krbw Großkorbetha, Erneuerung Kreuzungsbauwerk inkl. tangierender Maßnahmen, Strecke 6367 und Strecke 6340
Verschiebung Planrechtserteilung für Bauvorhaben Krbw Großkorbetha auf vrsl. 10/2022. Zur Ausnutzung der angemeldeten Sperrpausen musste aufgrund des neuen Umstandes das Sicherungskonzept angepasst werden.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (I.NI-SO-S-G)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79714000: Surveillance services

Technical requirements: Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen ESTW Gößnitz 1. BA und Restleistungen ESTW Lehndorf, Strecke 6362/6266
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 18 000 h Sicherungsaufsicht, ca. 4 500 h Sicherungsposten,ca. 4 000 m Feste Absperrung, ca. 1 250 m ATWS, Signalisierung, ca. 1 700 h Bahnübergangsposten + 1mobile Bahnübergangssicherungsanlage, ca. 400 h Helfer im Bahnbetrieb
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen ESTW Gößnitz 1. BA und Restleistungen ESTW Lehndorf, Strecke 6362/6266
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 18 000 h Sicherungsaufsicht, ca. 4 500 h Sicherungsposten, ca. 4 000 m Feste Absperrung, ca. 1 250 m ATWS, Signalisierung, ca. 1 700 h Bahnübergangsposten + 1mobile Bahnübergangssicherungsanlage, ca. 400 h Helfer im Bahnbetrieb
N15: Die vertraglich vereinbarten Mengen sind erschöpft, jedoch zwingend erforderlich um die durch die BzS festgelegten Sicherungsmaßnahmen umzusetzen bzw. weiterhin in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.


Winner: ARGE Sicherung ESTW Gößnitz-Lehndorf c/o. UPZ Sitech GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Bauüberwachungsleistungen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Oberleitungsanlagen (inkl. Weichenheizung und Kabeltiefbau) im Bf Uhlerborn (Los 1) und Mainz-Kastel (Los 2)
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im genannten Zeitraum waren gem. Arbeitsanmeldung SPL (siehe Anlagen 05-09) gegenüber dem zur Ausschreibung
beigefügten Bauablaufplan (siehe Anlage 10) zusätzliche Schichten zu besetzen. Die Gegenüberstellung der Soll- und Ist-Zeiten
Suchschachtungen wurden Kabel aufgefunden, die die Bereiche TK, LST, Weichenheizung, OSE betreffen (liegen nicht im
Auftrag der BÜW DB E&C). Diese Kabel betreffend wurden durch die Projektleitung weitere Begehungen und
zusätzliche Suchschachtungen und Kabelbestimmungen, sowie zur Durchführung dieser Arbeiten erforderliche Grünschnitte
durchzuführen. Das Begleiten dieser Leistungen bedingt zusätzlichen, nicht kalkulierten Aufwand in der BÜW.


Winner: DB Engineering & Consulting GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 65310000: Electricity distribution

Technical requirements: "Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 36 месеца за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес ул. "Св.Г.Софийски" №1“
1. Осигуряване от страна на разпределителното предприятие на достъп до електроразпределителната мрежа до мястото на доставка на обектите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД с адрес ул. „Св. Г. Софийски“ № 1.
2. Осигуряване от страна на разпределителното предприятие на пренос по електроразпределителната мрежа на електрическа енергия до мястото на доставка на обектите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД с адрес ул. „Св. Г. Софийски“ № 1.
Стойността на договора към момента на сключване е неизвестна и не може да бъде определена. Информацията за стойността на договора ще бъде подадена с обявление за приключване на договор за обществена поръчката. В раздел V.2.4) „Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)“ не позволява да бъде посочена стойност „0,00“. Посочената стойност 0,01 е за съответния договор с цел валидиране.
1. Осигуряване от страна на разпределителното предприятие на достъп до електроразпределителната мрежа до мястото на доставка на обектите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД с адрес ул. „Св. Г. Софийски“ № 1.
2. Осигуряване от страна на разпределителното предприятие на пренос по електроразпределителната мрежа на електрическа енергия до мястото на доставка на обектите на „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД с адрес ул. „Св. Г. Софийски“ № 1.
1.Страните се споразумяват, че дружеството Изпълнител по договора - „ЧЕЗ Разпределение България” АД със седалище и адрес на управление: гр. София – п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе №159, БенчМарк Бизнес Център, ЕИК 130277958, представлявано от Петър Холаковски и Виктор Станчев – Членове на управителния съвет, е с променено фирмено наименование и занапред всички документи във връзка с Договор № Д-OП-90/21.09.2020г. ще бъдат изготвяни с отразено новото наименование на дружеството Изпълнител, а именно:
Седалище и адрес на управление: гр. София – п.к. 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе №159, БенчМарк Бизнес Център.
3. Споразумението влиза в сила, считано от датата на вписване на гореописаната промяна в обстоятелставата на дружеството Изпълнител в Търговския регистър към Агенция по вписванията от 28.04.2022 г.
на основание постъпило уведомление с вх. №01-1431/10.05.2022г. от ,,Електроразпределителни мрежи Запад” АД за промяна името на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, което е било прието с решение на Общото събрание на дружеството, се подписа споразумение №Д-ОП-104/23.05.2022г. към договор № Д-ОП-90/21.09.2020г.


Winner: Електроразпределителни мрежи Запад АД
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (I.NI-SO-S-G)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79714000: Surveillance services

Technical requirements: Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen ESTW Gößnitz 1. BA und Restleistungen ESTW Lehndorf, Strecke 6362/6266
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 18 000 h Sicherungsaufsicht, ca. 4 500 h Sicherungsposten,ca. 4 000 m Feste Absperrung, ca. 1 250 m ATWS, Signalisierung, ca. 1 700 h Bahnübergangsposten + 1mobile Bahnübergangssicherungsanlage, ca. 400 h Helfer im Bahnbetrieb
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen ESTW Gößnitz 1. BA und Restleistungen ESTW Lehndorf, Strecke 6362/6266
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 18 000 h Sicherungsaufsicht, ca. 4 500 h Sicherungsposten, ca. 4 000 m Feste Absperrung, ca. 1 250 m ATWS, Signalisierung, ca. 1 700 h Bahnübergangsposten + 1mobile Bahnübergangssicherungsanlage, ca. 400 h Helfer im Bahnbetrieb


Winner: ARGE Sicherung ESTW Gößnitz-Lehndorf c/o. UPZ Sitech GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Sogin S.p.A.
Country: IT
Contract type: Services
CPV classification: 72261000: Software support services

Technical requirements: il contratto è stato aggiudicato alla società Telecom Italia S.p.A. a seguito di procedura di gara comunitaria e stipulato in data 16/10/2019 per un importo complessivo pari ad euro 1.245.403,50 (unmilioneduecentoquarantacinquemilaquattrocentotre/50) e per una durata di 36 mesi a decorrere dall’1/12/2019
- Sogin è intestataria di un contratto Enterprise Agreement Microsoft n° 7803174 perfezionato in data 16 ottobre 2019 con Telecom Italia SPA (ID C0387S19) e su nota di Microsoft non è possibile sottoscrivere un nuovo Agreement in virtù della possibilità di acquisire nuove licenze con continuità di servizio attraverso la metodologia denominata “TRUE UP”
- per il contratto in epigrafe si è resa necessaria una variante di € 134.114,88 (Variante A) per l’ampliamento del noleggio di n. 250 licenze, indispensabili per poter fronteggiare le esigenze informatiche scaturite dalla Pandemia e poter così garantire a tutto il personale del Gruppo l’utilizzo degli strumenti Office 365 di Microsoft. A seguito di tale variazione l’importo del contratto varia da € 1.245.403,50 ad € 1.379.518,38.
A tenore della C.I. prot. n. 61691 del 9.12.2021 il Responsabile del procedimento in fase di esecuzione ha rappresentato che, escludendosi, ad avviso delle figure preposte nei termini di legge alla fase esecutiva contrattuale, di sottoscrivere un nuovo Agreement in virtù della possibilità di acquisire nuove licenze con continuità di servizio attraverso la metodologia denominata “TRUE UP”, si rende necessario un incremento economico per l’acquisizione di nuove licenze per un importo pari € 9.276,30.
Per effetto di tale variazione (Variante B) il corrispettivo del contratto varia da € 1.379.518,38 a € 1.388.794,68 e non vengono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
l’Articolazione societaria che richiede la modifica in argomento ha valutato che un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici/tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, nonché comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi nonché una consistente duplicazione dei costi;
- da quanto dedotto dall’Articolazione societaria che richiede la modifica, si ricava che la relativa necessità non deriva da errori o omissioni progettuali


Winner: Telecom Italia SpA
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Neubau EÜ Geisenheimer Str. (B42) und EÜ Adlerturm in Rüdesheim am Rhein, Strecke 3507, Bauüberwachungsleistungen
- Grundleistung vertragliche / fachtechnische Bauüberwachung Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Ausrüstungstechnik für Verkehrsanlagen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
- Grundleistung vertragliche / fachtechnische Bauüberwachung Ingenieurbauwerke / Verkehrsanlagen / Ausrüstungstechnik für Verkehrsanlagen
NT04: Zusätzlicher Einsatz für Überwachung von den Arbeiten an der Stützwand Albertistraße und der Ausbildung von dem regelkonformen Böschungsbereich an der Achse 10. Die Bauüberwachung meldete einen Mehraufwand an Stunden im Zeitraum von August 2021 bis Ende März 2022 an. Der Mehraufwand waren 0,3MM BÜB Ob/KIB, 5,6MM BÜB Sonstige und 0,3MM SiGeKo.
Der Aufwand zur Sicherung der bestehenden Stützwand (parallel B42/Albertistraße) war laut Vertrag eingeplant. Während der Ausführungsplanung stellte sich jedoch heraus, dass eine Sicherung der Bestandsstützwand nicht möglich war, weshalb ein Neubau der Stützwand erfolgen musste. Die Ausbildung des regelkonformen Böschungsbereichs an der Achse 10 war eine nachträgliche Forderung des Anlagenverantwortlichen Oberbaus (Herr Leininger), welche vertraglich nicht vorgesehen war.


Winner: KMS Bauüberwachung GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Vergabestelle Nord
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Örtliche Bauüberwachung in Anlehnung an das Leistungsbild Ingenieurbauwerke Leistungsphase 8 Besondere Leistungen nach HOAI Anlage 12 Nr. 12.1 und an das Leistungsbild Verkehrsanlagen Leistungsphase 8 Besondere Leistungen nach HOAI Anlage 13 Nr. 13.1.
Geplanter Personaleinsatz: Bauüberwacher, Stellvertreter Bauüberwacher und Techniker. Weitere Einzelheiten siehe Leistungsbeschreibung.
Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfsbelehrung gemäß § 160Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung desNachprüfantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagengerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens biszum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüberdem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens biszum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden.
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zuwollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Örtliche Bauüberwachung in Anlehnung an das Leistungsbild Ingenieurbauwerke Leistungsphase 8 Besondere Leistungen nach HOAI Anlage 12 Nr. 12.1 und an das Leistungsbild Verkehrsanlagen Leistungsphase 8 Besondere Leistungen nach HOAI Anlage 13 Nr. 13.1.
Geplanter Personaleinsatz: Bauüberwacher, Stellvertreter Bauüberwacher und Techniker. Weitere Einzelheiten siehe Leistungsbeschreibung.


Winner: Planungsgesellschaft für Wasserbau & Wasserwirtschaft mbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Kalėjimų  departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo  ministerijos
Country: LT
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72319000: Data supply services

Technical requirements: Paslaugų, reikalingų užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, pirkimas
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įvykdė viešąjį pirkimą neskelbiamų tarptautinių derybų būdu, siekdamas nupirkti paslaugas, reikalingas užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę. Sutartį dėl paslaugų teikimo tiekėjas sudarys su Lietuvos probacijos tarnyba.
Dėl paslaugų, reikalingų užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę, įsigijimo
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įvykdė viešąjį pirkimą neskelbiamų tarptautinių derybų būdu, siekdamas nupirkti paslaugas, reikalingas užtikrinti nuolatinę prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir judėjimo kontrolę. Sutartį dėl paslaugų teikimo tiekėjas sudarys su Lietuvos probacijos tarnyba.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ( kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;), atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nepertraukiamą prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir jo judėjimo kontrolės paslaugos teikimą iki bus pradėtos teikti analogiškos paslaugos pagal naują paslaugų teikimo sutartį, sudarytas susitarimas dėl Paslaugų įsigijimo papildomai.
Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nepertraukiamą prižiūrimų asmenų (nuteistųjų) buvimo vietos ir jo judėjimo kontrolės paslaugos teikimą iki bus pradėtos teikti analogiškos paslaugos pagal naują paslaugų teikimo sutartį.


Winner: UAB InnoForce