Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-07
Buyer: ADIF — Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71310000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311100 | 71311230 | 71356100

Technical requirements: Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la LAV Madrid-Galicia. Tr
Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Pedralba-Vilariño.
Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020.
Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la LAV Madrid-Galicia. Tr
Modificación número 2 del contrato de servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Pedralba-Vilariño.
La modificación propuesta se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a las necesidades del control de las obras durante el periodo de ampliación de la ejecución de las mismas.
Se deben por tanto adecuar los medios de control de la ejecución de las obras en consonancia con el incremento de plazo y de acuerdo al ritmo de los trabajos. Desde el comienzo de este contrato, y dadas las dificultades iniciales del contrato de las obras objeto de supervisión y control y el consiguiente bajo ritmo en la ejecución de éstas, se han optimizado los recursos dispuestos en el mismo.
Tras la aprobación de la modificación número 1, y a la vista del ritmo de los trabajos del contratista, se ha mantenido el Equipo Intermedio en lugar de incorporar el Equipo Completo que se proponía en la modificación número 1. Hasta la finalización de los trabajos se mantendrá el equipo Intermedio.
La tramitación de esta modificación se ampara en el apartado 6.2. del Cuadro de Características y en la cláusula 7.1.3 del Anexo de Condiciones Generales que establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones no previstas. Dicho apartado 7.1.3.b) señala: «b) cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato:
1.º: no se podía haber previsto el retraso de la ejecución de los trabajos de construcción que son la causa principal de la modificación propuesta;
2.º: la modificación propuesta no altera la naturaleza global del contrato pues se trata de continuar con las actuaciones contratadas pero durante un periodo mayor;
3.º: la modificación propuesta supone un incremento acumulado del importe del precio inicial del 49,93 %, inferior al límite del 50 % establecido.


Winner: Saitec, S. A.