Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-01
Buyer: město Jičín
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233123: Secondary road construction work

Technical requirements: V rámci akce jsou řešeny nové komunikace a úpravy stávajících v území na východ od Lidického náměstí. Nové vozovky a chodníky jsou navrženy v ulici Pod Koželuhy (komunikace K) a v ulici Luční (komunikace L). Zklidněné komunikace (funkční skupina D dle ČSN 73 6110) v ulici Dlouhé (komunikace D) a Příční (komunikace P). Mezi ně patří také nový chodník, který je navržen v Sokolovské ulici (komunikace S), v níž dojde v rámci úprav k vytvoření parkovacích pruhů s podélným stáním.
Dále bude provedena přeložka stávající kanalizace a nové propojení kanalizací mezi ul. Příčná a Sokolovská a vybudování nové kanalizace v ul. Pod Koželuhy.
Součástí stavebních prací je i přeložka vodovodu v ulicích Dlouhá a Příční a vybudování nového řadu v ul. Pod Koželuhy.
V Luční a Dlouhé ulici se provede demontáž stávajícího veřejného osvětlení mimo silničních stožárů č. 34/25 a 34/26. V ulici Pod Koželuhy se demontují 3 svítidla. Tato svítidla jsou vždy na konci napájecích rozvodů, proto nebude nutno upravovat kabelové rozvody. V ul. Dlouhé dojde k položení kabelových rozvodů. Chráničky MOS budou pokládány v souběhu s kabely VO do jednoho výkopu.
Součástí PD je i výstavba teplovodu (IO 07 Teplovod), nicméně tento objekt nebude realizován v rámci této akce (jedná se o samostatnou akci Správy nemovitostí města Jičína, a.s.).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Vícepráce spojené výpomocí při provádění záchranného archeologického výzkumu na objevených sklepích, nutné úpravy sítí TI v návaznosti na skutečnosti nově zjištěné v průběhu výstavby (opravy šachet, přepojení kanalizace, úpravy telekomunikačních sítí), dále pak náklady spojené s náhradou zásypového materiálu, kdy původně uvažovaný recyklát ze skládky objednatele je nahrazen štěrkodrtí z důvodu nedostatku vhodného materiálu. Z díla jsou odečteny vodoměrné šachty, které budou provedeny v rámci výstavby bytového domu v ulici Pod Koželuhy. V rámci úpravy ulice Pod Koželuhy jsou vícepráce spojené s úpravou technického řešení křižovatky s ulicí Luční z důvodu koordinace s budoucí výstavbou propojky na ulici Popovická. Na základě požadavku VOS pak došlo k úpravě technického řešení vodovodního potrubí v ulici Pod Koželuhy a změně poklopů na kanalizaci. V rámci koordinace s výstavbou BD v ulici Pod Koželuhy dojde k přesunu lampy VO tak, aby nehrozilo její opakované poškozování auty vyjíždějícími z parkovacích stání v předmětném objektu. V rámci dodatku je opravena chyba rozpočtu k SOD, kde byl nesoulad s výkresovou částí PD v počtu uličních vpustí. Z důvodu naplnění kapacit již není možné odvážet výkopek na deponii objednatele a je tedy nutné tento materiál odvézt na příslušnou skládku třetí osoby, s čímž jsou spojeny jednak zvýšené náklady na dopravu a také příslušný poplatek za uložení na skládce). V souvislosti s výše uvedenými vícenáklady je zároveň navrženo posunutí termínu dokončení díla do 31.10.2018.
Vícepráce spojené výpomocí při provádění záchranného archeologického výzkumu na objevených sklepích, nutné úpravy sítí TI v návaznosti na skutečnosti nově zjištěné v průběhu výstavby (opravy šachet, přepojení kanalizace, úpravy telekomunikačních sítí), dále pak náklady spojené s náhradou zásypového materiálu, kdy původně uvažovaný recyklát ze skládky objednatele je nahrazen štěrkodrtí z důvodu nedostatku vhodného materiálu. Z díla jsou odečteny vodoměrné šachty, které budou provedeny v rámci výstavby bytového domu v ulici Pod Koželuhy. V rámci úpravy ulice Pod Koželuhy jsou vícepráce spojené s úpravou technického řešení křižovatky s ulicí Luční z důvodu koordinace s budoucí výstavbou propojky na ulici Popovická. Na základě požadavku VOS pak došlo k úpravě technického řešení vodovodního potrubí v ulici Pod Koželuhy a změně poklopů na kanalizaci. V rámci koordinace s výstavbou BD v ulici Pod Koželuhy dojde k přesunu lampy VO tak, aby nehrozilo její opakované poškozování auty vyjíždějícími z parkovacích stání v předmětném objektu. V rámci dodatku je opravena chyba rozpočtu k SOD, kde byl nesoulad s výkresovou částí PD v počtu uličních vpustí. Z důvodu naplnění kapacit již není možné odvážet výkopek na deponii objednatele a je tedy nutné tento materiál odvézt na příslušnou skládku třetí osoby, s čímž jsou spojeny jednak zvýšené náklady na dopravu a také příslušný poplatek za uložení na skládce. V souvislosti s výše uvedenými vícenáklady je zároveň navrženo posunutí termínu dokončení díla do 31.10.2018.


Winner: M-Silnice, a.s.