Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-07
Buyer: Magyar Nemzeti Bank
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72212463

Technical requirements: Az MNB statisztikai és felügyeleti adatszolgáltatásainak befogadását biztosító rendszerének (STE-FI) üzemeltetetési- és szoftverfejlesztési támogatása: 1. Üzemeltetés támogatás: hibakeresés-hibajavítás, teljesítményoptimalizálás, archiválás támogatás, mentés-visszatöltés támogatás. A nyertes ajánlattevő 60 havi rendelkezésre állást, és ennek részeként havi fix 1 embernap szakér-tői támogatást biztosít (ezt meghaladóan a fejlesztői keret terhére hívható le opcionális erőforrás) 2. Szoftverfejlesztési támogatás: nyertes ajánlattevő fejlesztői erőforrást biztosít a rendszer-rel összefüggő szoftver és architektúra tervezési, szoftverfejlesztési és szoftvertesztelési feladatok elvégzésére, végrehajtására. Ajánlattevő felelősségi körébe tartozik minden informatikai szakmai feladat ellátása a felméréstől, a tervezésen, fejlesztésen át az üzembe helyezés és migráció helyszíni támogatását is beleértve. Mennyisége 3000 embernap keret, mely felhasználása opcionálisan, eseti lehívás alapján történik.
Az MNB statisztikai és felügyeleti adatszolgáltatásainak befogadását biztosító rendszerének (STE-FI) üzemeltetetési- és szoftverfejlesztési támogatása: 1.Üzemeltetés támogatás: hibakeresés-hibajavítás, teljesítményoptimalizálás, archiválás támogatás, mentés-visszatöltés támogatás. A nyertes ajánlattevő 60 havi rendelkezésre állást, és ennek részeként havi 1 embernap szakértői támogatást biztosít (ezt meghaladóan a fejlesztői keret terhére hívható le opcionális erőforrás) 2.Szoftverfejlesztési támogatás: nyertes ajánlattevő fejlesztői erőforrást biztosít a rendszerrel összefüggő szoftver és architektúra tervezési, szoftverfejlesztési és szoftvertesztelési feladatok elvégzésére, végrehajtására. Ajánlattevő felelősségi körébe tartozik minden informatikai szakmai feladat ellátása a felméréstől, a tervezésen, fejlesztésen át az üzembe helyezés és migráció helyszíni támogatását is beleértve. Mennyisége 3000 embernap keret, mely felhasználása opcionálisan, eseti lehívás alapján történik.
A közös adatbefogadó rendszer (STEFI) üzemeltetési-támogatási feladatai (szerződés 1.1./a) pont szerinti tárgykör) vonatkozásában a szerződés szerinti teljesítés, annak 2018.08.15-ei aláírásával a Megrendelő érdek/kockázati körében felmerülő akadály miatt nem kezdődött, nem kezdődhetett meg, mivel az egyéb kapcsolódó informatikai rendszerfejlesztések oly mértékben elhúzódtak, hogy a STEFI rendszer a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárásának időpontjában sem került éles üzembe állításra.
Erre tekintettel a Felek a szerződés teljesítésének kezdő időpontját a jelzett szolgáltatási kör vonatkozásában - minden egyéb szerződéses feltétel változatlanul hagyása mellett - legfeljebb 3 hónappal elhalasztják.
A szerződés 4.2 pontját a Felek úgy módosítják, hogy az üzemeltetés-támogatási szolgáltatás azon a napon kezdődik, amelyet megelőző napon a Megrendelő a STEFI rendszer éles üzembe helyezéséről szóló jegyzőkönyvet a Vállalkozó részére dokumentáltan átadta, de legkésőbb 15.11.2018 napján.
Fentiek alapján a szerződés hatálya (2.a) pont) pontosításra kerül azzal, hogy az 1.1./a) pont szerinti üzemeltetés-támogatás szolgáltatás a módosított 4.2 pontban meghatározott kezdő időponttól számított 60 hónap elteltével szűnik meg. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozót a módosított 4.2 pontban rögzített időponttal megkezdett üzemeltetés-támogatási feladatok szerződésszerű elvégzéséért illeti meg a szerződés 3.1.1 pont szerinti havi átalány díj.
A szerződés tárgyát képező eseti fejlesztési tevékenységek (szerződés 1.1/b) pont) tekintetében Felek a szerződés hatályát (2.b) pont) úgy pontosítják, hogy a szerződést az aláírástól kezdődő időbeli hatályán belül 3000 embernap (24 000 emberóra) megrendelői igény szerint lehívható fejlesztői erőforrás kimerüléséig, de legfeljebb 60 hónap elteltéig kötik.
A Felek megállapítják, hogy az üzemeltetés-támogatási szolgáltatás kezdő időpontjának módosítása álláspontjuk szerint önmagában nem meríti ki a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt lényeges szerződésmódosítás törvényi tényállási feltételeit, mert
— a kiírás nem kötött ki határozott kezdési időpontot, ezáltal - figyelembe véve a halasztás mértékét is - a Felek a megállapodásukkal nem határoztak meg olyan feltételt, amely visszamenőleg lehetővé tette volna más ajánlattevő nyertességét, vagy részvételét a közbeszerzési eljárásban,
— a Felek szolgáltatás időtartamán, tárgyi körén és ellentételezési feltételein nem változtattak megtartva a szerződés eredeti gazdasági egyensúlyát,
A Megrendelő fentieken túlmenően úgy véli, hogy a szerződésmódosítás megfelelhet a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek is, mivel a komplex informatikai program jelen szerződés tárgyához kapcsolódó elemei megvalósulásának időpontjára, módjára közvetlenül nincs teljes kőrű ráhatása, és minden tőle elvárhatót megtett annak érdekében, hogy a jelen szerződés kezdő időpontjának elhalasztását előidéző okokat hatáskörén belül kezelje.


Winner: DSS Consulting Kft.