Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-03
Buyer: město Příbram
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work

Technical requirements: Předmětem zadávacího řízení je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na stavební práce na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele, a to až do výše předpokládaného finančního limitu.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem zakázky je provést rekonstrukci ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory. Rekonstrukce spočívá v nahrazení starého vodovodního a kanalizačního řadu, který nevyhovuje technickým požadavkům, novým vodovodním a kanalizačním řadem vč. přípojek, vybudování plynovodu STL s přípojkami, výměně VO, vybudování polozapuštěných kontejnerů kom. odpadů, v opravě komunikací a chodníků daných do původní historické podoby a likvidaci starého horkovodu. Velký důraz je potřeba věnovat využití vytěžených stávajících kam. obrub a kostek k následnému znovupoužití - pokládce. DIO a DIR je potřeba připravit tak, aby docházelo k co nejmenším omezením života obyvatelů v dané lokalitě, je potřeba zabezpečit odvozy TKO a přejezdy vozidel IZS.
Dle projektové dokumentace bylo předpokládáno, že v úseku staničení 0,3198 — 0,376 bude hloubení rýh a hornina v ní zařazena do materiálové tř. l. Při realizaci výkopu byla geologem posouzena třída horniny, která následně byla zařazena do Tř. Il. a Ill. Posouzení se opírá o průběžnou geologickou dokumentaci a laboratorní zkoušky. Na základě tohoto průzkumu a laboratorní zkoušky byla zemina z výkopu zařazena do Tř. Il. a Ill. Zpráva o zařazení zeminy jsou přílohou DZ.
Dle projektové dokumentace bylo předpokládáno, že výkopek bude vhodný pro zpětné zásypy VH sítí. Před realizací zásypů byla geologem posouzena vhodnost výkopku pro zpětný zásyp. Posouzení se opírá o průběžnou geologickou dokumentaci a laboratorní zkoušky. Na základě tohoto průzkumu a laboratorní zkoušky byla zemina vyhodnocena jako nevhodná pro zásypy VH sítí. Vzhledem nárůstu objemu výkopku bylo nutné v blízkosti staveniště zřídit mezideponii, kam je průběžně výkopek ukládán a následně odvážen na skládku.
Dle projektové dokumentace bylo předpokládáno, že v úseku staničení 0,3198 — 0,376 bude hloubení rýh a hornina v ní zařazena do materiálové tř. l. Při realizaci výkopu byla geologem posouzena třída horniny, která následně byla zařazena do Tř. Il. a Ill. Posouzení se opírá o průběžnou geologickou dokumentaci a laboratorní zkoušky. Na základě tohoto průzkumu a laboratorní zkoušky byla zemina z výkopu zařazena do Tř. Il. a Ill. Zpráva o zařazení zeminy jsou přílohou DZ.
Dle projektové dokumentace bylo předpokládáno, že výkopek bude vhodný pro zpětné zásypy VH sítí. Před realizací zásypů byla geologem posouzena vhodnost výkopku pro zpětný zásyp. Posouzení se opírá o průběžnou geologickou dokumentaci a laboratorní zkoušky. Na základě tohoto průzkumu a laboratorní zkoušky byla zemina vyhodnocena jako nevhodná pro zásypy VH sítí. Vzhledem nárůstu objemu výkopku bylo nutné v blízkosti staveniště zřídit mezideponii, kam je průběžně výkopek ukládán a následně odvážen na skládku.
Více práce v rámcidané dodatku představují  2430 268,28 Kč bez DPh a méně práce 198 668,11 Kč bez PDH.


Winner: 1. SčV, a.s.