Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-29
Buyer: Liberecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Místem plnění veřejné zakázky je silnice II. třídy II/262 v úseku Česká Lípa - Dobranov, Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II. třídy II/262 v úseku od mimoúrovňové křižovatky Dobranov (včetně jižní větve) až po okružní křižovatku s ulicemi Děčínská a Pod Holým vrchem v České Lípě. Úsek je dlouhý 5,293 km. Rekonstruovaný úsek silnice leží v České Lípě na katastrálních územích Dobranov, Stará Lípa a Česká Lípa v Libereckém kraji.
Doplnění chybějícího čištění a zpevnění krajnic, zvětšení rozsahu čištění příkopů a úprava a prodloužení protihlukové stěny si vyžádá prodloužení termínu výstavby o 15 dní, tzn. na celkových do 315 dnů od předání a převzetí staveniště (původně 300 dnů).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Místem plnění veřejné zakázky je silnice II. třídy II/262 v úseku Česká Lípa - Dobranov, Česká Lípa, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
1. SO 101 H - Silnice II/262 v km 0,000 - 4,118 - Cena víceprací: 209 429,20 CZK bez DPH. Cena méněprací: -41 333,16 CZK bez DPH. Změna celkem: 168 096,04 CZK bez DPH.
2. SO 101 V - Silnice II/262 v km 0,000 - 4,118 - Cena víceprací: 2 483,31 CZK bez DPH. Cena méněprací: 0,00 CZK bez DPH. Změna celkem: 2 483,31 CZK bez DPH.
3. SO 140.01 H - Propustek v MUK Dobranov - Cena víceprací: 2 826,14 CZK bez DPH. Cena méněprací: 0,00 CZK bez DPH. Změna celkem: 2 826,14 CZK bez DPH.


Winner: Metrostav a.s.