Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212220 | 45231000 | 45231300
EU fund: ESF

Technical requirements: Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.
Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.
Ajánlatkérő a tárgyi szerződést a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésére tekintettel módosította. A módosítás a pálya rétegrend műszaki tartamát érintette, amely alapján az eredeti műszaki tartalomban a módosulás miatt egyes tartalmak, mennyiségek elmaradnak, míg az új műszaki megoldások okán új tartalom, mennyiség került az árazott költségvetési leírásba. A változáskövetőben foglaltaknak megfelelően, az elmaradó és az új munkák díjai közötti különbözet a vállalkozó által benyújtott és a megrendelő által elfogadott költségvetés alapján nettó 26 898 369,-Ft, amelyre a tartalékkeret biztosít fedezetet.



Winner: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: Departamento de Cohesión Territorial
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Conversión de la carretera N-121-A, en vía 2+1 entre el p.k. 10+500 (travesía de Olabe) y el p.k. 22+500.
Ejecución de las obras contenidas en el proyecto de “Conversión de la carretera N-121-A, Pamplona - Behobia, en vía 2+1 entre el p.k. 10+500 (travesía de Olave) y el p.k. 22+500” .
Las obras han estado paradas desde el 4 de febrero de 2022 hasta que el Gobierno, por acuerdo adoptado en sesión de fecha 27 de abril de 2022, ha resuelto las discrepancias suscitadas entre el Departamento de Cohesión Territorial y la Intervención General, en sentido favorable  a lo señalado y manifestado por el Departamento de Cohesión Territorial en el informe de discrepancias del Director del Servicio de Nuevas Infraestructuras.
Prórroga del plazo de ejecución de las obras equivalente al tiempo perdido durante la resolución de las discrepancias suscitadas entre el Departamento de Cohesión Territorial y la Intervención General.


Winner: Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45231300 | 45232400 | 45232410 | 45232411

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
A 339/2014.(XII. 19.)Kr.Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és-tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a három település együtt alkot egy szennyvíz agglomerációt 6 386 fővel és 24 005 LEÉ-kel.
A jelenlegi OMS rendszerű szennyvíztisztító telep több paraméter tekintetében is határérték feletti kibocsátásokat produkált. A vonatkozó agglomerációs felülvizsgálatot a BM elfogadta, így a telepet fejleszteni kell.
A meglévő telep egy részét felhasználva, a jelenlegi helyen (Csengőd hrsz: 043/18), ill. az út szemben lévő oldalán (Csengőd hrsz: 052/7) új műtárgyak kialakításával egy új, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítási technológiával rendelkező szennyvíztisztító telep építése tervezett folyamatos üzem alatt.
A befogadó továbbra is a VII. jelű csatorna 3+871 cskm szelvénye, parti beömléssel. A befogadó időszakos vízfolyás.
A csatornahólaz 2001-ben mind a három településen ki lett építve. A projekt a csatornahálózatot nem érinti.
Az új biológiai vonal számára egy új iszapkezelési vonalat kell kiépíteni. Biztosítani kell a víztelenített iszap mozgatásához, manipulálásához és szalmával történő bekeveréséhez célgépeket (Egy darab homlokrakodó és egy darab mobil szalma/iszap bekeverő gép).
Biztosítani kell a víztelenített iszap és szalma bekeveréséhez burkolt területet, illetve biztosítani kell 6 havi bekevert anyag tárolásához, szükséges fedett tárolót (740 m2).
Új kezelő épületet kell építeni min. 84 m2 alapterülettel, melyben az alábbi főbb helyiségeket kell kialakítani:
Az agglomeráció szennyvíz hálózatán 3 db átemelő műtárgynál szükséges gépészeti felújítás hálózatrekonstrució keretében.
A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a három település együtt alkot egy szennyvíz agglomerációt 32 454 fővel és 41 303 LEÉ-kel.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által kiadott időközi igazolás szerint a Gyömrő szennyvízelvezetési agglomeráció telepfejlesztési igényeivel kapcsolatos felülvizsgálati kérelme jóváhagyásra került.
A meglévő telep fejlesztése a jelenlegi területen (Gyömrő hrsz: 068/2) a meglévő műtárgyak felhasználásával és új műtárgyak építésével történik.


Winner: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
129 - Bei den folgenden Leistungen handelt es sich um Anpassungen der Vertragsleistungen, welche im Zuge der technischen Bearbeitung festgestellt wurden. Ohne die Ausführung dieser Leistungen können die vertraglich geschuldeten Leistungen durch den AN nicht erbracht werden. Die Möglichkeit einer früheren Vertragsänderung bestand dabei nicht.
Im Zuge der technischen Bearbeitung ergaben sich gegenüber der für die Ausschreibung überschlägig ermittelten Stahlmengen bzw. Bewehrungsgrade Steigerungen. Um die ermittelten Stahlmengen innerhalb der Bauwerksgeometrie regelkonform einbauen zu können sind zusätzliche Schraubbewehrungsanschlüsse technisch notwendig. Der AN ist bereits mit den übrigen Bewehrungsarbeiten beauftragt. Ein wechsel des AN ist aufgrund einer nicht eindeutigen Leistungs- bzw. Gewehrleistungsabrenzung (sowohl techn., als auch finanz. Risiko), sowie einer äußerst schwierigen Koordination auf dem sehr engen und dynamischen Baufeld nicht möglich. Sämtliche bautechnische Abläufe würden durch einen Wechsel des AN erheblich behindert. Ein Wechsel des AN ist zudem aufgrund der dringenden Erforderlichkeit dieser Leistungen zur Ausführung der vertraglichen Hauptleistungspflichten mit einem erheblichen Zeitrisiko verbunden (u.a. durch Koordinierung der durch einen AN Wechsel entstehenden Schnittstellen).


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
97 - Aufgrund von rechnerisch zu hohen Setzungen an den Bestandsgleisen der Str. 5530 – 5532 während dem Einschub der Stabbogenbrücke, ist eine Entwurfsänderung der Hilfsstützengründung erforderlich.
Unter Berücksichtigung der betrieblichen Vorgaben ist eine Gründung der Hilfsstützen mittels Bohrpfählen durchzuführen.
97 - Aufgrund von rechnerisch zu hohen Setzungen an den Bestandsgleisen der Str. 5530 – 5532 während dem Einschub der Stabbogenbrücke, ist eine Entwurfsänderung der Hilfsstützengründung erforderlich.
Unter Berücksichtigung der betrieblichen Vorgaben ist eine Gründung der Hilfsstützen mittels Bohrpfählen durchzuführen.
Der AN ist bereits über den Hauptauftrag mit dem Einschub der Stabbogennbrücke beauftragt. Vorliegend handelt es sich um   eine erforderlich Anpassung im Bauablauf. Bei einem Wechsel des AN entfällt diese Anpassungsmöglichkeit.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
155 - Aufgrund von abweichenden örtlichen Situationen werden anstatt der ausgeschriebenen zehn Medienhilfsbrücken lediglich drei Medienhilfsbrücken verbaut, diese jedoch über größere Spannweiten sowie mit teilweise höheren Kabelauflasten.
Der AN ist bereits über den Hauptauftrag mit der Ausführung der Medienhilfsbrücken beauftragt. Vorliegend handelt es sich  um eine Anpassung/Optimierung im Bauablauf. Bei einem Wechsel des AN entfällt eine Anpassung/Optimierungsmöglichkeit.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
52 -  Die Erhöhung der Schachtgröße an der Q9c von KS16.38 von Gr. V auf Gr.VI ist zur Unterbringung aller notwendigen Kabel geboten.Die Q10a und Q10b ist ebenfalls mit einer geänderten Anzahl von Rohren herzustellen, um die notwendigen Trassen durchführen zu können. Ferner ist die Speiseleitung zwischen Mast 71 bis 94 am Boden zu verlegen, da die örtliche Lage keine andere Lösung zulässt. Hierfür sind zusätzliche Kabeltröge notwendig. Ferner muss die Bestandsquerung KS 10.08 und KS10.06 mit einer Betonummantelung ertüchtigt werden. Grund sind die notwendigen Anforderungen gem. der Ril. Weiter sind die Q10c und KK a30 in ihrer Dimensionierung zu erhöhen, damit die erforderlichen Trassen anschließend verlegt werden können und genug Platz vorhanden ist. Zudem ist im Bereich der C10a eine zusätzliche Trasse herzustellen, um die Q5 und A36b anzuschließen. Auch ist im Bereich des Objekt V weitere Kabeltröge vorzusehen.
Die Leistung kann nur durch das gebundene Unternehmen erbracht werden, da die ARGE VE10 bereits die Kabeltiefbauarbeiten durchführt. Einzelne Planungsaufgaben können nicht herausgelöst und getrennt vergeben werden.Einzelne Teile der Planung u sind nicht herauslösbar und können aufgrund von Gewährleistungsfragen nur gesamthaft vergeben werden. Zudem gibt es auch bei der Ausführung der Leistung eine Gewährleistungsabhängigkeit zwischen der Kabelverlegung und der Sicherung des alten Erdkabels im selben Bereich. Hier könnten entstehende Schäden an dem Kabel nicht konkret einer Teilmaßnahme zugeordnet werden


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ergänzend eine Risikoanalyse zum Blitzschutz des Bahnsteigs zu erstellen.
Es handelt sich hier um eine geringfügige Erweiterung der beauftragten Leistung. Im Hauptvertrag des BauAN ist der Umbau des Pbf Laim sowie die zugehörige Ausführungsplanung enthalten. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich einen weiteren BauAN zu beauftragen. Eine Trennung der Ausführungsplanung von der o.g. zusätzlichen Leistung ist nicht möglich. Die Analyse ist im Rahmen der vertraglich geschuldeten Ausführungsplanung und damit zeitgleich zu erstellen.  Eine zusätzlicher AN müsste sich zunächst mit der weit fortgeschrittenen, komplexen und gewerkeübergreifende Ausführungsplanung auseinandersetzen. Eine Verzögerung durch eine weitere Firma muss jedoch zwingend vermieden werden, um die Ausführungsplanung und damit den eng getakteten und sperrpausenabhängigen Bauablauf nicht zu gefährden.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
261 - Im Zuge der Kampfmittelsondierungen für die Gründung der OLA-Maste im Bereich Objekt V wurde durch ein Subunternehmen der ARGE VE10 Kabel unterschiedlicher Gewerke (OLA, LST und 50Hz) beschädigt.
Die betroffenen Kabel versorgen die betriebswichtigen Anlagen. Längere Unterbrechungen dieser Kabel müssen vermieden werden, damit der Bahnbetrieb durchgängig aufrecherhalten wird. Aus dem vorbezeichneten Grund sollen diese Kabelschaden unverzüglich durch den bereits tätigen AN beseitigt werden. zudem sind die nötigen Maschinen, Geräte und Fachpersonal bereits Vorort. Eine neue zu bindende Firma benötigt Bereitstellungsfläche, diese wird zu zusätzlichen Kosten für die Fläche und die Einrichtung führen.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-18
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
29 / 30 - Zum Herstellen der UVR ist gemäß o.g. Vertrages die Verschwenkung der Gleise 814/815 vorgesehen. Im Verschwenkungsbereich befinden sich jedoch zusätzlich zwischengelagerte Schienen und Schwellen. Diese müssen vor der Umverschenkung umgelagert werden.  Zudem ist es zur Umverschwenkung der Gleise notwendig, zusätzlich auch die LST Kabel umzulegen und einen Schottervebau herzustellen. Ferner muss zusätzlich zur Herstellung des Block 17 der UVR das Gleis 816 bauzeitlich um sechs Schwellen rückgebaut werden.
Der AN ist mit der Herstellung der UVR und der Verschwenkung der Gleise 814/815 beauftragt. Die o.g. zusätzlichen Arbeiten sind notwendig, um die vertraglich vereinbarte Verschwenkung der Gleise durchzuführen. Die Arbeiten können von keinem weiteren AN durchgeführt werden, da es sich um in sich geschlossenen Anlagen handelt. Würde man die Leistungen getrennt vergeben, ergäben sich erhebliche Haftungsrisiken. .


Winner: Ed Züblin AG