Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-05
Buyer: TAURON Ciepło sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45213251 | 45220000 | 45251200: Construction work for cooling towers | 71320000

Technical requirements: Zaprojektowanie i budowa w formule „pod klucz” gazowego kotła wodnego 140 MWt w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kotła gazowego o mocy 140 MWt w ZW Katowice dla potrzeb rynku ciepła
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz zamawiającego w formule „pod klucz” obiektu stanowiącego nowy kompletny kocioł gazowy o mocy znamionowej 140 MWt i mocy w paliwie ok. 150,5 MWt wykonany w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, posadowionego w ZW Katowice, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami umowy, prawidłowymi standardami inżynieryjnymi i budowlanymi, a także wymaganiami prawnymi obowiązującymi w dniu przejęcia obiektu do eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505–590 ustawy PZP). Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz zamawiającego w formule „pod klucz” obiektu stanowiącego nowy kompletny kocioł gazowy o mocy znamionowej 140 MWt i mocy w paliwie ok. 150,5 MWt wykonany w technologii wodnorurowej, wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, posadowionego w ZW Katowice, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, prawidłowymi standardami inżynieryjnymi i budowlanymi, a także wymaganiami prawnymi obowiązującymi w dniu przejęcia obiektu do eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Aneks nr 1 do Umowy w zakresie dotyczącym robót dodatkowych, optymalizacyjnych i zaniechanych.
W dniu 7 sierpnia 2023 r., po przeprowadzeniu mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, została zawarta Ugoda mediacyjna z Wykonawcą. Zgodnie z zawartą Ugodą, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostało zwiększone o kwotę 24 600 000,00 zł netto. Na mocy Ugody zmieniono termin wykonania i przekazania do eksploatacji Obiektu przez Wykonawcę, określając nowy termin realizacji Umowy na dzień 25 kwietnia 2024 r. Zmiany Umowy w wyżej wskazanym zakresie zostały dokonane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z postanowieniami Ugody, zawarty został Aneks nr 1 do Umowy dotyczący zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji robót dodatkowych, optymalizacyjnych i zaniechanych. Na podstawie Aneksu nr 1 wynagrodzenie należne Wykonawcy zostało zwiększone o kwotę 4 596 167,17 zł netto. Zmiany Umowy w tym zakresie zostały wprowadzone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Łącznie na podstawie Ugody oraz Aneksu nr 1, ze wszystkich tytułów w nich wskazanych, wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwiększone o kwotę 29 196 167,17 zł netto, tj. o kwotę 35 911 285,62 zł brutto.
Po złożeniu oferty przez Wykonawcę doszło do niemożliwej do przewidzenia przez działającego z należytą starannością Zamawiającego nadzwyczajnej zmiany stosunków spowodowanej m.in. wybuchem wojny w Ukrainie oraz rekordową inflacją, co miało bezpośredni wpływ na istotny wzrost cen materiałów i usług na rynku budowlanym i koszty realizacji Umowy. Ze względu na powyższe okoliczności Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o zwiększenie wynagrodzenia umownego. Niezależnie od powyższego, wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i optymalizacyjnych oraz wydłużenia terminu wykonania Umowy w związku z okolicznościami, których przyczyny nie leżały po stronie Wykonawcy (zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych).


Winner: Mostostal Warszawa S.A.