Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-18
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45112000 | 45122000 | 45200000: Building and civil engineering work

Technical requirements: Rozb. DK 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła A. Krajowej w Katowicach Etap IV w ramach zadania inwest.: Rozb. Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do bud. węzła z ul. A. Krajowej
Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej – Etap IV. Etap IV obejmuje rozbudowę odcinka drogi ul. Tadeusza Kościuszki od wiaduktu kolejowego do wysokości Stacji Paliw, przebudowę odcinka drogi ul. Armii Krajowej i skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Kościuszki jako węzła dwupoziomowego, przebudowę ul. Małachowskiego, ul. Harcerzy Września 1939 oraz odcinka drogi dojazdowej – ul. Bez nazwy. Szczegółowy zakres prac określają: a) warunki realizacji przedmiotu zamówienia, b) przedmiary robót, c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, d) dokumentacja projektowa, e) wzór umowy. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób - art. 29 ust. 3a ustawy - zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie pkt. 10.6 SIWZ. Zamówienie jest współfiin. przez UE ze środków programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww.przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do: wykonania robót drogowych, budowy obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, wykonania przegród antywibracyjnych, budowy kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami, kanału technologicznego służącego do celów zarządzania i sterowania ruchem drogowym, przebudowy sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, sieci oświetlenia Tauron, sieci oświetlenia i zasilania urządzeń Miasta Katowice, sieci telekomunikacyjnych pozostałych operatorów, kanalizacji sanitarn., przebudowy i zabezpieczenia istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska S.A., robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, demontażowych, ziemnych, wycinki drzew i krzewów, przebudowy istniejących ogrodzeń posesji, wykonania zieleni urządzonej - nasadzeń, umocnienia skarp, opracowania projektu i wdrożenia czasowej i stałej organizacji ruchu, dostawy i montażu urządzeń bezp. ruchu, nadzoru przyrodniczego.
Dnia 15.2.2019 r. Aneksem nr 7/19 dokonano zmiany preambuły Aneksu nr 4/18 do umowy, która otrzymała brzmienie: Preambuła 1. „W trakcie realizacji przedmiotu umowy został złożony przez Wykonawcę wniosek z dnia 16.10.2018 r., nr lp.: 155/ME/KTW/10/18 (RKP:220526/18) o zatwierdzenie zmian dotyczących wykonania dodatkowych i zamiennych robót budowlanych. Wniosek stanowi integralną część aneksu – załącznik nr 2 do aneksu. 2. Aneks obejmuje roboty w zakresie: 1) zmiany sposobu zabezpieczenia ścian wykopów zbiornika retencyjnego, polegającej na rezygnacji z wbijania ścianek szczelnych stalowych kotwionych z grodzic i wykonanie obniżenia terenu o 1,5 m ze skarpą oraz umocnienie ścian wykopów ścianką berlińską, ze względu na niewystarczający dobór profilu podanego pierwotnie w projekcie oraz ryzyko jego deformacji – roboty objęte Protokołem konieczności nr 3/KD z dnia 8.6.2018 r., który stanowi załącznik nr 3 do aneksu; 2) zmiany technologii posadowienia wiaduktów W14, W15 oraz murów oporowych, polegającej na wykonaniu podpór wiaduktów oraz murów oporowych w technologii ścian szczelinowych, zastosowanej przy dojazdach. Zmiana wprowadzona ze względu na utrzymanie ruchu w przekroju 2x2 przy zachowaniu wprowadzonego etapowania robót budowlanych oraz zmniejszenia uciążliwości w ruchu kołowym poprzez szybsze wykonanie robót budowlanych – roboty objęte Protokołem konieczności nr 2/M z dnia 30.8.2018 r., który stanowi załącznik nr 4 do aneksu; 3) wykonania wcinki do sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w punkcie W1.3. ze względu na rezygnację wykonania odcinków W1.1-W1.3, W1.3-1.3.2, W1.3.3-W1.3.3.2 z uwagi na wymianę sieci wodociągowych na powyższych częściach przez Katowickie Wodociągi – roboty objęte Protokołem konieczności nr 1/W z dnia 27.8.2018 r., który stanowi załącznik nr 5 do aneksu; 4) wykonania robót dodatkowych w postaci zakotwienia zbiornika retencyjnego poprzez opasanie go linami polipropylenowymi o śr. 20 mm oraz przymocowanie ich do kotew zabetonowanych w fundamencie zbiornika przy pomocy śrub rzymskich. Dodatkowo wykonanie zakotwienia pompy na dnie zbiornika oraz ze względów bezpieczeństwa zamianę średnicy komina włazowego z 800 mm na 1 000 mm – roboty objęte Protokołem konieczności nr 7/KD z dnia 8.6.2018 r., który stanowi załącznik nr 6 do aneksu; 5) zamiany metody wykonania robót z wykopu otwartego, na przewierty pod ul. Kościuszki na potrzeby przebudowy sieci gazowej i wodociągowej wraz z wykonaniem zgrzewania elektrooporowego, ze względu na konieczność zachowania wdrożonej Tymczasowej Organizacji Ruchu i utrzymania ciągłości ruchu na przebudowywanych drogach – roboty objęte Protokołem konieczności nr 1/S z dnia 30.4.2018 r., który stanowi załącznik nr 7 do aneksu; 3. Zważywszy na okoliczności o których mowa powyżej, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, koniecznym jest dokonanie zmian zakresu prac budowlanych i zmian wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość dotychczasowych zmian narastająco stanowi 3,13 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. II. Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie 1. Na podstawie § 18 ust. 2 umowy Zamawiający podwyższa wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy o kwotę 556 696,29 PLN netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł 29/100), które powiększa się o podatek VAT w wysokości 23 %. 2. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy zmienia się § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto 69 649 913,74 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście zł 74/100), w tym: 1) wartość kosztorysowa robót netto - 56 625 946,13 PLN 2) podatek VAT w wysokości 23 %”.
Publikacja nieobowiązkowa. Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zmiana umowy ze względu na wystąpienie robót koniecznych do realizacji opisanych w Sekcji VII.2.1) ogłoszenia. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza w przypadku zamówień na roboty budowlane od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


Winner: Lider: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.