Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-09
Buyer: Landkreis Donau-Ries
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71000000 | 71240000 | 71541000: Construction project management services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Der Landkreis Donau-Ries strebt mit dem aktuellen Verfahren die Vergabe der Projektsteuerungsleistungen für die Generalsanierung des Schulzentrums Rain (Ersatzneubau) an.
Das Schulzentrum Rain besteht zum einen aus der staatlichen Realschule Rain (ca. 900 Schüler), deren Eigentümer / Aufwandsträger der Landkreis Donau-Ries ist, zum anderen aus der Mittelschule Rain (ca. 400 Schüler), deren Eigentümer die Stadt Rain und deren Aufwandsträger der Mittelschulverband Rain ist.
In den letzten 3 Jahren wurden bereits die Leistungsphasen 1-3 bearbeitet. Aktuell steht die Leistungsphase 3 kurz vor dem Abschluss. Der FAG-Förderantrag wurde zum 29.09.17 eingereicht.
Bis 11/2017 soll die Kostenberechnung zum Abschluss gebracht werden. Die Projektkosten für die gesamte Maßnahme (BA 1-3, KG 200-700) liegen bei ca. 52,6 Mio. EUR brutto.
Vergeben werden die Projektsteuerungsleistungen gemäß HAV-KOM für die BA 1-3. Sie umfassen Teile der Leistungsstufe 2 und die Stufen 3-5 gemäß HAV-KOM.
Der Landkreis Donau-Ries strebt mit dem aktuellen Verfahren die Vergabe der Projektsteuerungsleistungen für die Generalsanierung des Schulzentrums Rain (Ersatzneubau) an.
Das Schulzentrum Rain besteht zum einen aus der staatlichen Realschule Rain (ca. 900 Schüler), deren Eigentümer/Aufwandsträger der Landkreis Donau-Ries ist, zum anderen aus der Mittelschule Rain (ca. 400 Schüler), deren Eigentümer die Stadt Rain und deren Aufwandsträger der Mittelschulverband Rain ist.
Die wesentlichen Teile des Schulzentrums sind 1972 entstanden. Im Süden und Westen wurden in den Jahren 2000-2013 vier Erweiterungsbauten der Realschule angefügt, die wegen ihres guten baulichen Zustandes zu erhalten sind. Modernisierungsbedarf besteht hier nicht.
Diese Erweiterungsbauten sind lediglich jeweils im Übergangsbereich Neubau / Bestand von der Maßnahme betroffen. Die älteren Bestandsgebäude, in denen die Mittelschule und Teile der Realschule untergebracht sind, werden durch einen Ersatzneubau ersetzt. Die bestehende Mensa der Realschule (Erweiterung II) und die neue Mensa der Mittelschule sollen zu einer gemeinsamen Mensa um- bzw. angebaut werden.
Die Planung berücksichtigt auch den Bau einer Pausenhalle als Versammlungsstätte für beide Schulen. Die Ausführung ist in 3 Bauabschnitten geplant (BA1: Anbau Ost der Realschule, BA2: Ersatzneubau der Real- und Mittelschule, BA3: Um- und Anbau an die bestehende Mensa).
Während des Bauabschnitts 2 muss die komplette Mittelschule inkl. der Verwaltung und Teile der Realschule auf einem benachbarten Grundstück in einer Containerschule untergebracht werden.
In den letzten 3 Jahren wurden die Leistungsphasen 1-3 bearbeitet. Aktuell steht die Leistungsphase 3 kurz vor dem Abschluss. Der FAG-Förderantrag wurde zum 29.09.17 eingereicht.
Eine vorläufige Kostenberechnung von September 2017 liegt vor, diese soll bis November 2017 zum Abschluss gebracht werden.
Vergeben werden die Projektsteuerungsleistungen gemäß HAV-KOM für die Bauabschnitte 1-3. Sie umfassen Teile der Leistungsstufe 2 und die Stufen 3-5 (Ausführungsvorbereitung, Objektüberwachung, Projektabschluss) gemäß HAV-KOM, Abschnitt C.6. Von der Leistungsstufe 2 werden nur die Bestandteile „Prüfen der Entwurfsplanung“ und „Kostenkontrolle, -steuerung und Haushaltsmittel“ gem. den Ziffern 2.3.1.2 und 2.3.2 ZVB-PS (Teilleistung aus dem Bereich Entwurfsplanung) beauftragt.
Der Beginn der Abbrucharbeiten ist für Anfang 2019 geplant, der Bauablauf und Termine stehen noch nicht endgültig fest. Die angegebene Laufzeit des Vertrages ist vorläufig und ohne Leistungsstufe 5.


Winner: Hitzler Ingenieure
Number of bids: 4