Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-17
Buyer: Nitriansky samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Modernizované úseky sa nachádzajú na ceste II/511, v katastrálnych územiach Topoľčianky, Zlaté Moravce a Kňažice.
Modernizácia ciest II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zarezania krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom - na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou cestných zvodidiel vo vybraných úsekoch, úpravou prepadnutých poklopov, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým vodorovným značením.
Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby (DSP/DRS) a vo výkaze výmer.
Subdodávateľ: BAUMANN Nitra, s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota, IČO 47240768, predmet subdodávky: pomocné práce/prenájom mechanizácie, podiel subdodávky: 34%
Modernizované úseky sa nachádzajú na ceste II/511, v katastrálnych územiach Topoľčianky, Zlaté Moravce a Kňažice.
Počas realizácie prác nastali skutočnosti, ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ a ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať. Zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Pokračujúcimi prácami na Diele, Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na enormný nárast cien zásadných stavebných komodít a energií. Tieto skutočnosti, majú výrazný vplyv na úpravu jednotlivých položiek v rozpočte projektu. Úprava jednotlivých položiek v rozpočte neovplyvní realizáciu Diela, ale z dôvodu zabezpečenia kvality zrealizovaného diela a dodržania projektových parametrov je nevyhnutné a opodstatnené finančne navýšiť konkrétne položky v položkovom rozpočte Diela, čo bude mať vplyv na navýšenie ceny o 137 712,27 eur s DPH. Nakoľko sa vstupné náklady zvýšili nad mieru, ktorú nebolo možné očakávať v čase predloženia záväznej ponuky Zhotoviteľom, ako aj v čase uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany zhodne deklarujú, že pre riadne vykonanie Diela (zostávajúcich stavebných objektov) je nutná úprava jednotkových cien tých položiek, ktoré boli výraznou zmenou cien energií a stavebných komodít na relevantnom trhu najviac dotknuté.
Dodatkom č. 2 sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. a) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 ku Zmluve o dielo.
Pokračujúcimi prácami na Diele, Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na enormný nárast cien zásadných stavebných komodít a energií. Tieto skutočnosti, majú výrazný vplyv na úpravu jednotlivých položiek v rozpočte projektu. Úprava jednotlivých položiek v rozpočte neovplyvní realizáciu Diela, ale z dôvodu zabezpečenia kvality zrealizovaného diela a dodržania projektových parametrov je nevyhnutné a opodstatnené finančne navýšiť konkrétne položky v položkovom rozpočte Diela, čo bude mať vplyv na navýšenie ceny o 137 712,27 eur s DPH. Nakoľko sa vstupné náklady zvýšili nad mieru, ktorú nebolo možné očakávať v čase predloženia záväznej ponuky Zhotoviteľom, ako aj v čase uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany zhodne deklarujú, že pre riadne vykonanie Diela (zostávajúcich stavebných objektov) je nutná úprava jednotkových cien tých položiek, ktoré boli výraznou zmenou cien energií a stavebných komodít na relevantnom trhu najviac dotknuté.


Winner: Metrostav DS a.s.