Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-20
Buyer: SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72210000: Software programming services | 72220000: Systems and technical consultancy services | 72230000: Custom software development services | 72240000 | 72250000: System and support services

Technical requirements: 2.1.	Zadanie Główne realizowane w terminie do 12 miesięcy (albo w terminie krótszym zadeklarowanym w pkt 5.2  formularza numer OF.0):
2.1.1.	wytworzenie Dokumentacji Analitycznej oraz Projektu Technicznego do 5 miesięcy przed terminem zakończenia Zadania Głównego tj.:
•	do 6  miesięcy od zawarcia Umowy w przypadku deklaracji realizacji Zadania Głównego do 11 miesięcy;
2.1.2.	wytworzenie i Wdrożenie Produkcyjne Systemu iBTM do 12 miesięcy (albo w terminie zadeklarowanym w pkt 5.2  formularza numer OF.0) od dnia zawarcia umowy.
2.4.	Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w Części III SIWZ.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej Zamawiający określił w części II SIWZ Warunki szczególne (WSZ) lit. C punkt 6.
2.1. Zadanie Główne realizowane w terminie do 12 miesięcy (albo w terminie krótszym zadeklarowanym w pkt 5.2 formularza numer OF.0):
2.1.1. wytworzenie Dokumentacji Analitycznej oraz Projektu Technicznego do 5 miesięcy przed terminem zakończenia Zadania Głównego tj.:
2.1.2. wytworzenie i Wdrożenie Produkcyjne Systemu iBTM do 12 miesięcy (albo w terminie zadeklarowanym w pkt 5.2 formularza numer OF.0) od dnia zawarcia umowy.
2.4. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Część IV SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w Części III SIWZ.
Uwaga! Wykonawca, z którym zawarto umowę zaoferował w Ofercie skrócenie terminu wykonania Zadania Głównego do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Obligatoryjny termin wykonania Zadania Głównego wynikający z SWZ: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
„wytworzenie Dokumentacji Analitycznej oraz Projektu Technicznego do 125 dni przed terminem zakończenia Zadania Głównego.”;
5) punkt 1 podpunkt 1.1.2. w punkcie XIV pn. „Terminy” części III OPZ stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia – część III – SIWZ – punkt XIV „Terminy” ppkt 1.1.2. otrzymuje następujące brzmienie:
„W terminie do 125 dni przed zakończeniem Zadania Głównego Wykonawca przygotuje i sporządzi, a Zamawiający odbierze Projekt Techniczny i Dokumentację Analityczną Systemu iBTM oraz przeprowadzi analizę ryzyka informacyjnego dla Systemu iBTM. Analizę ryzyka Wykonawca przeprowadzi we współpracy z Zamawiającym, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27005 oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w tym zakresie.”.
− wnioskiem z dnia 21 grudnia 2021 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zmianę Umowy w zakresie przesunięcia terminu realizacji cz. I Zadania Głównego dotyczącej przygotowania i sporządzenia Projektu Technicznego i Dokumentacji Analitycznej Systemu oraz przeprowadzenia analizy ryzyka informacyjnego dla Systemu, powołując się m.in. na niezależne od Wykonawcy i niezawinione okoliczności związane z pandemią COVID-19, jak również o wprowadzenie nieistotnych zmian postanowień pkt II Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną część Umowy (zwanego dalej „OPZ”) w sposób umożliwiający Wykonawcy wcześniejsze dostarczenie sprzętu i licencji do oprogramowania dedykowanego dla Systemu oraz pkt VI ppkt 1.1.5. OPZ w sposób umożliwiający Wykonawcy dostarczenie dokumentacji w plikach możliwych do odtworzenia w trybie do modyfikacji przez jedno z narzędzi: Enterprise Architekt albo iGrafx;


Winner: Comp S.A. – Lider Konsorcjum