Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-11
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Jednalo se o otevřené řízení. na stavební práce. Předmětem zakázky je modernizace vozovky dálnice D1 v daném úseku. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Geologická skladba podloží zjištěná při vrtání piloty Č. 13208 u pilíře P2 se odlišuje od předpokladů v tom, že rozhraní hornin R6 a R5 se nalézá o cca 5 m níže a hornina R5-R4 nebyla po délce piloty zastižena vůbec, to je požadovaného vetknutí piloty do této horniny nebylo dosaženo.
Na základě této skutečnosti provedl projektant Zhotovitele přepočet únosnosti, sedání, vodorovného posunu a natočení s upravenými geologickými poměry podél piloty, přičemž téměř stejných hodnot únosnosti, sedání, vodorovného posunu a natočení skupiny pilot i jednotlivé piloty jako při původně předpokládaných geologických podmínkách a délce pilot 13,0 m je dosaženo při upravených geologických poměrech a délce piloty 15,0 m. Projektant Zhotovitele proto doporučil provést prodloužení všech pilot u pilíře P2 o 2,0 m, to je na délku 15 m s tím, že armokoše pilot se prodlužovat nebudou.
Geologická skladba podloží zjištěná při vrtání piloty Č. 13208 u pilíře P2 se odlišuje od předpokladů v tom, že rozhraní hornin R6 a R5 se nalézá o cca 5 m níže a hornina R5-R4 nebyla po délce piloty zastižena vůbec, to je požadovaného vetknutí piloty do této horniny nebylo dosaženo.
Na základě této skutečnosti provedl projektant Zhotovitele přepočet únosnosti, sedání, vodorovného posunu a natočení s upravenými geologickými poměry podél piloty, přičemž téměř stejných hodnot únosnosti, sedání, vodorovného posunu a natočení skupiny pilot i jednotlivé piloty jako při původně předpokládaných geologických podmínkách a délce pilot 13,0 m je dosaženo při upravených geologických poměrech a délce piloty 15,0 m. Projektant Zhotovitele proto doporučil provést prodloužení všech pilot u pilíře P2 o 2,0 m, to je na délku 15 m s tím, že armokoše pilot se prodlužovat nebudou.
Geologická skladba podloží zjištěná při vrtání piloty Č. 13208 u pilíře P2 se odlišuje od předpokladů v tom, že rozhraní hornin R6 a R5 se nalézá o cca 5 m níže a hornina R5-R4 nebyla po délce piloty zastižena vůbec, to je požadovaného vetknutí piloty do této horniny nebylo dosaženo.
Na základě této skutečnosti provedl projektant Zhotovitele přepočet únosnosti, sedání, vodorovného posunu a natočení s upravenými geologickými poměry podél piloty, přičemž téměř stejných hodnot únosnosti, sedání, vodorovného posunu a natočení skupiny pilot i jednotlivé piloty jako při původně předpokládaných geologických podmínkách a délce pilot 13,0 m je dosaženo při upravených geologických poměrech a délce piloty 15,0 m. Projektant Zhotovitele proto doporučil provést prodloužení všech pilot u pilíře P2 o 2,0 m, to je na délku 15 m s tím, že armokoše pilot se prodlužovat nebudou.


Winner: Eurovia CS, a.s.