Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-11-03
Buyer: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30200000 | 32420000 | 33100000 | 33115000 | 39100000
Submission deadline: 2020-11-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Mode ...”
Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w ramach projektu „Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w USK, nr sprawy: DZP.242.304.2020 – 1 zadanie”.
1) Etap 0 – kompleksowy demontaż aparatu RTG, typ Axiom Aristos z 2007 r., produkcji Siemens, SN 1125 zlokalizowany w pom. nr 1.68 na terenie Zakładu Radiologii bud. J, ul. Borowska 213 we Wrocławiu wraz z jego odkupem od Zamawiającego – protokolarny odbiór prac nastąpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2) Etap I – Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji IT, zgodnie z załączonym PFU i pozostałymi dokumentami według następującego harmonogramu:
a) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje, do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy;
d) w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy pełnobranżowy;
e) w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (do 97 dni od daty podpisania umowy);
g) odbiory przez instytucje zewnętrzne nastąpią w terminie do 120 dni od dnia przekazania terenu budowy.
3) Etap II – protokolarny odbiór prac instalacyjnych urządzenia, sprzętu i wyposażenia meblowego, wykonanie migracji systemu RIS/PACS na nową infrastrukturę IT i dostarczenie licencji oraz wymaganej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni w terminie do 30 dni po zakończeniu Etapu I, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.
4) Etap III – szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia w terminie do 7 dni od protokolarnego odbioru prac instalacyjnych oraz wyposażenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pomieszczenia, tj. po zakończeniu Etapu II.
1) Etap 0 – kompleksowy demontaż aparatu RTG, typ Axiom Aristos z 2007 r., produkcji Siemens, SN 1125 zlokalizowany w pom. nr 1.68 na terenie Zakładu Radiologii bud. J, ul. Borowska 213 we Wrocławiu wraz z jego odkupem od Zamawiającego – protokolarny odbiór prac nastąpi w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2) Etap I – Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji IT, zgodnie z załączonym PFU i pozostałymi dokumentami według następującego harmonogramu:
a) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje, do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy;
d) w terminie do 50 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy pełnobranżowy;
e) w terminie do 60 dni od dnia złożenia wniosku – uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę (do 97 dni od daty podpisania umowy);