Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-27
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път — Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309".
Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път — Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309"
Строежът има следните х-ки: Основна цел и предмет на строителството е строителство на директното трасе и реконстр. на СОП в уч. от км 0+780 до км 6+308.17 на СОП в т. ч. — изграждането на 3 пътни възли /пътен възел Стефансон, пътен възел Ломско шосе, пътен възел Северна скоростна тангента/. Изграждат се и 2 напречни пресичания /улица „Гара Волуяк“, пътя за село Мрамор/. Нивелетата на пътя е съобразена с теренните у-вия, обезпечава се отводняването и се осигуряват необходимите височинни габарити при пресичанията на съществуващите булеварди и жп линия. Представени са ситуации, надлъжни профили, типов напречен профил, малки съоръжения, план за отводняване, всички необходими таблици с данни и количества СМР, необходими за изграждането на обекта.
Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път — Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309"
Строежът има следните х-ки: Основна цел и предмет на строителството е строителство на директното трасе и реконстр. на СОП в уч. от км 0+780 до км 6+308.17 на СОП в т. ч. — изграждането на 3 пътни възли /пътен възел Стефансон, пътен възел Ломско шосе, пътен възел Северна скоростна тангента/. Изграждат се и 2 напречни пресичания /улица „Гара Волуяк“, пътя за село Мрамор/. Нивелетата на пътя е съобразена с теренните у-вия, обезпечава се отводняването и се осигуряват необходимите височинни габарити при пресичанията на съществуващите булеварди и жп линия. Представени са ситуации, надлъжни профили, типов напречен профил, малки съоръжения, план за отводняване, всички необходими таблици с данни и количества СМР, необходими за изграждането на обекта.
В чл. 9, ал. 3 от Договор РД-33-24/21.10.2015 г. се прави следната промяна: Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 99.5 % от стойността на договора. С подписването на настоящото споразумение страните се съгласяват, че общата цена за изпълнение на Договор РД-33-24/21.10.2015 г., както и всички останали клаузи от него остават непроменени.
Допълнително споразумение № 2 с изх. № 53-00-1265/26.02.2017 г., с което предвид неообходимото време от един месец след съставянето на последния Протокол обр. 2а, съгласно приложения линеен график, за изпълнение на оставащите СМР, срокът за изпълнение на Договор РД-33-24/21.10.2015 г. се удължава с един месец.
Допълнително Споразумение № 1 с изх. № 53-00-7507/27.09.2016 г., с което се удължава срока на договора до 26.2.2017 г.
Липсва разрешение за строеж за прокарване на водопровод през ПИ с идентификатор № 49206.2681.11 и ПИ с идентификатор № 49206.2681.12, а дейностите по издадените вече разрешения за строеж са изпълнени и за повечето от тях има съставен и подписан Акт образец 15 в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


Winner: ДЗЗД „Европейски пътища“