Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-03-20
Buyer: Landesamt für Umwelt (LfU)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212410 | 45112500 | 45233120: Road construction works | 45240000: Construction work for water projects | 45246400
Estimated value: 3762616.58 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Hochwasserereignisse der Vergangenheit haben die Elbedeiche im Raum Mühlberg erheblich geschädigt. Zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes ist mit der Baumaßnahme der Abschnitt von Deich-km 1 + 300 bis Deich-km 5 + 000 zwingend zu verstärken.
Hauptleistung ist die grundhafte Ertüchtigung auf dem circa 3 700 m langen Deichabschnitt, im Einzelnen:
— Einbringen einer statisch voll wirksamen Kerndichtung in einem Teilbereich der bestehenden Deichkrone;
— Anpassung der vorhandenen Deichüberfahrten Kirschallee (Deich-km 3 + 150) sowie Martinskirchen (Deich-km 4 + 000) an die neue Deichkubatur.
Land Brandenburg Landkreis Elbe-Elster 04931 Mühlberg/Elbe — rechte Elbseite zwischen Fluss-km 595 + 600 und 599 +3 00.
Deichsanierung zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes in 2 Teilabschnitten (Abschnitt 1: km 1 + 300 bis 3+ 150; Abschnitt 2: km 3 + 150 bis 5 + 000) mit folgenden Leistungsinhalten:
Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin für die Förderperiode 2014-2020 — Maßnahme M05 (Hochwasserschutz) gem. ELER-VV-HWS, AZ: 207018000001/80175665
Da die Baumaßnahme während der Hauptbrutzeit erfolgt, sind Bauarbeiten und Massentransporte während der Brutperiode 10.04. bis 30.06 im Bereich der Horststandorte kontinuierlich zu betreiben. Es ist mit Sperrungen von Baubereichen und/oder einer Bauzeitunterbrechung längstens bis zum Ende der Brutsaison (15.07.) zu rechnen.
Das Baufeld ist über die K 6214 und die L 67 erreichbar. Transporte entlang des Deiches sind über Baustraßen im Bereich des luftseitigen Sicherheitsstreifens bzw. über die neue Berme abzuwickeln.
Eine Vorortbegehung vor Baubeginn wird unbedingt empfohlen, u. a. auch bezüglich der Auswahl der geeigneten Rammtechnik für das Spundwand einbringen.
Für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer müssen die Vorgaben des § 160 GWB beachtet werden.
Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheit sowie die Präklusionsregeln des § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1-4 GWB hin.
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,


Winner: Eurovia Verkehrsbau Union GmbH
Award value: 3762616.58
Number of bids: 12