Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-27
Buyer: Δήμος Βέλου - Βόχας
Country: GR
Contract type: Works
CPV classification: 45233122: Ring road construction work

Technical requirements: Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου - Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου.
Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου - Βόχας, στα εξής τμήματα:
α) τμήμα Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αχέπανς έως τις σιδηροδρομικές γραμμές Ο.Σ.Ε., στη Δ.Κ. Βέλου, και
β) τμήμα Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου, στη Δ.Κ. Βραχατίου.
Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, στα διοικητικά όρια του Δήμου Βέλου - Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου.
Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου - Βόχας, στα εξής τμήματα:
α) τμήμα Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αχέπανς έως τις σιδηροδρομικές γραμμές Ο.Σ.Ε., στη Δ.Κ. Βέλου, και
β) τμήμα Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου, στη Δ.Κ. Βραχατίου.
Κατόπιν έγκρισης Τεχνικού Συμβουλίου 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου - Βόχας και επισκευές φθορών στο δημοτικό οδικό δίκτυο, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 9ης και 10.9.2016», με αρ. απόφασης 4/25.2.2019 (αρ. πρωτ. Δήμου 2004/4.3.2019) και της πράξης 300/2020 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (αρ. πρωτ. Δήμου 2969/4.4.2020), έγινε έλεγχος και έγκριση τής συμπληρωματικής σύμβασης, που αναφέρονται στον 1ο Α.Π.Ε., 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (νέες τιμές) και επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών.
— οι επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες που αφορούν και στην κατασκευή έργου (και όχι παροχή υπηρεσίας ή προμήθεια), και επομένως, δεν τροποποιούν τη φύση της αρχικής σύμβασης. Η δαπάνη τους ανέρχεται σε 52 534,51 EUR· αυξάνει τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης, κατά 14,99 % (= 52 534,51 EUR / 350 387,21 EUR), δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 132 παρ. 2=(15 %), επομένως είναι τροποποίηση «ήσσονος αξίας»· βλέπε και ενότητα IV, κεφάλαιο ΣΤ, σελίδα 22 της κατευθυντήριας Οδηγίας 22/2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και εγκύκλιο 8/31.5.2018 Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.Δ..
Επίσης, η δαπάνη της τροποποίησης (+14.99 %) = 52 534,51 EUR δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 5 Ν.4412/16 (5 250 000,00),
— 1η συμπληρωματική σύμβαση (1η Σ.Σ.) που περιλαμβάνεται στον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (άρθρο 156 παρ.2), με ποσοστό αύξησης επί της αρχικής σύμβασης 33,39 % και δαπάνης: εργασίες 101 745,70 EUR + απρόβλεπτα (15 %) 15 261,86 EUR = 117 007,56 EUR (πλέον ΦΠΑ).
Δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης, διότι δεν περιλαμβάνει δαπάνες για παροχή υπηρεσίας ή προμήθεια, παρά μόνο δαπάνες τεχνικών έργων και δεν υπερβαίνει συνολικά το πενήντα τοις εκατό (50 %) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Διότι:
α) εργασίες της αρχικής σύμβασης, που προέκυψε η εκτέλεσή τους σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που είχαν αρχικά υπολογισθεί, συγκεκριμένα:
α1) μετατόπιση και προστασία δικτύων Ω.Κ.Ο. (αχαρτογράφητο δίκτυο οδοφωτισμού και Ο.Τ.Ε., παροχές ύδρευσης κ.λπ.), που εμποδίζουν την εκτέλεση τόσο των συμβατικών εργασιών


Winner: Κ. Αγγελόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.