Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-07-13
Buyer: Paks Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212200 | 45212224
Estimated value: 1997289093 HUF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzése.
A jelenleg meglévő Paksi Stadion bontása,az aktuális MLSZ infrastruktúra szabályzatban(2016) foglaltaknak megfelelő B kategóriájú,valamint UEFA III. kategóriájú,új 4500 ülőhelyes fedett lelátókkal rendelkező stadionépítése. A folyamatos működés biztosíthatósága érdekében a létesítmény négy építési ütemben valósul meg,az építtető a használatbavételt ütemezetten kívánja lebonyolítani.
a) A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek,valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása.
b) Az átadott tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása.
c) Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek,tulajdonosi,szolgáltatói,kezelői hozzájárulások beszerzése.
d) Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély,tulajdonosi,szolgáltatói,kezelői hozzájárulás beszerzése.
Egyéb a meglévő stadion körüli épített elemek (térburkolatok,használaton kívüli közművek,kerítések,kisebb építmények,ökölvívó csarnok és hozzá épített épületrészek,szerelt lelátók).
Klub épület,fogadóépület,pályavilágítás,labdarúgó pálya. Kivitelezői feladat a felsorolt létesítmények védelme,megóvása a kivitelezési munkák alatt.
Telken belüli kiszolgáló utak, parkolók, járdák, közművek létesítése, környezetrendezés,locsolókút létesítése.
I.ütem: „B” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 120 nap.
II.ütem: „C” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 120 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. ütemmel egy időben kerül sor.
III.ütem: „V” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 90 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedélymegszerzéséig. A III. ütemhez kapcsolódó munkaterület átadásra a 2016-17. évi NB1 utolsó fordulót követő 5 munkanapon belül kerül sor.
IV.ütem: jelenlegi főlelátó bontása,az „A” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 180 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. és a II. ütem használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kerül sor.
A klubépület,a fogadóépület,a hátsó edzőpályák folyamatos működése és a centerpályán a PAKS FC hazai bajnoki mérkőzéseinek lebonyolíthatósága biztosítandó az összes megvalósítási ütem alatt. Meccsnapokon a meccs kezdete előtt 3 órával a munkavégzést be kell fejezni,a munkaterületet le kell zárni,el kell hagyni.


Winner: Pharos 95 Sportályaépítő Kft.
Award value: 1997289093
Number of bids: 1