Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu,ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyř pruhovém režimu(2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
ZBV č. 38. V průběhu realizace stavebních prací na stavbě D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov došlo k několika claimovým událostem, které měly vliv na posun termínů výstavby. V souvislosti s výrazným oslabením betonářské výztuže a oslabení několika předpínacích lan tvořících obepnutí nosníku v příčném směru na stavebním objektu SO 15-204.2 Dálniční most ev. Č. D1-153, pravý most ev. Č. D1-153.1, které bylo zjištěno dne 19. 4. 2018, bylo nutné provést opravu krajního nosníku mostu SO 15-204.2, a to dle pokynu Objednatele/Správce stavby Č. 41 k provedení prací obsažených v dodatku Č. 1 k RDS SO 15-204.2 sanace NK. V důsledku čekání na tento pokyn Objednatele/Správce stavby a rovněž v důsledku provádění těchto prací vzniklo Zhotoviteli zpoždění v délce 26 dnů (13 + 13 dnů)." Předmětem ZBV je vypořádání smluvních kompenzačních nároků - CLAIM Č. 9 v návaznosti na uzavřenou Dohodu ze dne 29.7.2022 dle pod-čI. 3.5. Smluvních podmínek ke Smlouvě Č. 02PT-002009, uzavřenou dne 5. 8.2016. Tento Claim Č. 9 byl předmětem zpracování "Expertního posudku na posouzení uznatelných finančních nároků předložených v claimech Zhotovitele Č. 9, 10 a 11 na stavbě D1 modernizace -úsek 15, EXIT 112 Jihlava -EXIT 119 Velký Beranov" (v příloze) a je předložen v souladu se závěry tohoto posudku.
ZBV č. 38. V průběhu realizace stavebních prací na stavbě D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov došlo k několika claimovým událostem, které měly vliv na posun termínů výstavby. V souvislosti s výrazným oslabením betonářské výztuže a oslabení několika předpínacích lan tvořících obepnutí nosníku v příčném směru na stavebním objektu SO 15-204.2 Dálniční most ev. Č. D1-153, pravý most ev. Č. D1-153.1, které bylo zjištěno dne 19. 4. 2018, bylo nutné provést opravu krajního nosníku mostu SO 15-204.2, a to dle pokynu Objednatele/Správce stavby Č. 41 k provedení prací obsažených v dodatku Č. 1 k RDS SO 15-204.2 sanace NK. V důsledku čekání na tento pokyn Objednatele/Správce stavby a rovněž v důsledku provádění těchto prací vzniklo Zhotoviteli zpoždění v délce 26 dnů (13 + 13 dnů)." Předmětem ZBV je vypořádání smluvních kompenzačních nároků - CLAIM Č. 9 v návaznosti na uzavřenou Dohodu ze dne 29.7.2022 dle pod-čI. 3.5. Smluvních podmínek ke Smlouvě Č. 02PT-002009,


Winner: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným