Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-03-19
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции
Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 366+000 до км 366+720. Включва и изместване на четвъртокласния път BLG 1071 (I-1 Благоевград—Симитли), мостови съоръжения, пресичащи следните препятствия: река Струма, път I-1 (Е-79), жп. линия София—Кулата, четвъртокласен път BLG 1071, както и изграждането на обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Общата дължина на съоръженията в подучастъка е около 620 м, площта им е около 18 000 кв. м, а отворите на мостовите съоръжения са по 33,10 м и 32,55 м. Необходимо е изграждане на укрепителни стени, отводнителни съоръжения, както и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи и реконструкция на електроповод, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.
Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 366+000 до км 366+720. Включва и изместване на четвъртокласния път BLG 1071 (I-1 Благоевград—Симитли), мостови съоръжения, пресичащи следните препятствия: река Струма, път I-1 (Е-79), жп линия София—Кулата, четвъртокласен път BLG 1071, както и изграждането на обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Общата дължина на съоръженията в подучастъка е около 620 м, площта им е около 18 000 кв. м, а отворите на мостовите съоръжения са по 33,10 м и 32,55 м. Необходимо е изграждане на укрепителни стени, отводнителни съоръжения, както и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи и реконструкция на електроповод, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и въз основа на решение на управителния съвет страните се споразумяха за следното несъществено изменение на договора за възлагане на обществена поръчка:
„Количествено-стойностна сметка“ означава количествено-стойностната сметка (КСС), изготвена от изпълнителя и одобрена от инженера и възложителя с утвърждаването на техническия проект. Количествената сметка от техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи съгласно таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя, и като обща стойност не може да надвишава цената за изпълнение на строително-монтажните работи. В случай че в количествената сметка от техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в ценовата оферта на изпълнителя и одобрена от инженера по договора.
При настоящата фактическа ситуация страните установяват, че на основание произтичащите от действащото законодателство и принципите на добросъвестността задължения да утвърдят коректните количествени сметки към техническия проект, остойностени с приетите офертни единични цени, спазването на заложеното в подклауза 1.1.6.12 изискване да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, се явява фактически неизпълнимо.
1.6. Така заложеното изискване влиза в противоречие и с императивните изисквания за обем и съдържание на количествените сметки към техническия проект, които съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища следва „подробно и коректно да отразяват обема на всички видове работи“.


Winner: ДЗЗД „Железница-север“