Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-01
Buyer: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111100 | 45111200 | 45111300 | 45112700

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”, które obejmują przebudowę budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji dawnej KWK „Saturn” w Czeladzi na Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przynależy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie i montaż nowych elementów budynku, roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, w tym roboty instalacyjne w ramach instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań i procedury odwołań zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”, które obejmują przebudowę budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji dawnej KWK „Saturn” w Czeladzi na Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przynależy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie i montaż nowych elementów budynku, roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, w tym roboty instalacyjne w ramach instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja. W zakresie niektórych robót zastosowano rozwiązania zamienne: - rozwiązania zamienne zgodnie z protokołem nr 1 z dnia 15.12.2020 r.- rozwiązania zamienne zgodnie z protokołem nr 2  z dnia 25.01.2021 r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 3 z dnia 16.04.2021 r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 4 z dnia 23.06.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 5 z dnia 23.06.2021r.-rozwiązanie,zgodnie z protokołem nr 6 z dnia 26.07.2021r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 7 z dnia 26.07.2021r.,-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 8 z dnia 26.07.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 9 z dnia 26.07.2021r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 10 z dnia 03.08.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 11 z dnia 28.10.2021 r.,-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 12 z dnia 28.10.2021 r.,
-rozwiązania zamienne zgodnie z protokołami robót zamiennych nr 15,16,17,18 i 19 z dnia 23.03.2022 r.,-rozwiązania zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 20 z dnia 05.04.2022 r.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych wyszczególnionych w protokole robót dodatkowych nr 1 z dnia 20.04.2021r.,protokole robót dodatkowych nr 2 z dnia 28.06.2021r.,protokole robót dodatkowych nr 3 z dnia 28.06.2021r. , protokole robót dodatkowych nr 4 z dnia 28.06.2021r. protokole robót dodatkowych nr 5 z dnia 15.07.2021r. , protokole robót dodatkowych nr 6 z dnia 26.07.2021r., protokole robót dodatkowych nr 7 z dnia 26.07.2021r, protokole robót dodatkowych nr 8 z dnia 03.08.2021r. protokołach robót dodatkowych nr 9 i 10 z dnia 28.10.2021r, -protokołach robót dodatkowych nr 11 i 12 z dnia 24.11.2021r., protokołach robót dodatkowych nr 13, 14 i 15 z dnia 23.03.2022r., protokół robót dodatkowych nr 16 z dnia 18.05.2022r., protokołach robót dodatkowych nr 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 z dnia 24.06.2022 r. protokołach robót dodatkowych nr 27, 28 i 29 z dnia 18.07.2022 r, protokołach robót dodatkowych nr 30, 31, 32 z dnia 10.08.2022 r., protokołach robót dodatkowych nr 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z dnia 27.09.2022 r. i nr 43, 44 z dnia 12.10.2022 r. oraz protokołach robót dodatkowych nr 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 z dnia 02.11.2022 r.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.
Przedmiotem niniejszego aneksu jest zmiana zawartej umowy nr 70/Rb/WI/07/20 z dnia 29.07.2020 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poprzez zwiększenie przewidywanego wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na przekroczenia wynikające z kosztorysowego rozliczenia robót budowlanych będących przedmiotem umowy. Wysokość przekroczeń na dzień 01.12.2022 r. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do protokołu: 2 547 970,40 zł netto tj. 3 134 003,59 zł brutto.
Wysokość przewidywanego w § 5 ust. 1 umowy nr 70/Rb/WI/07/20 wynagrodzenia Wykonawcy została ustalona na podstawie przedmiaru robót. Zgodnie z w/w umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z faktycznie wykonanymi i odebranymi robotami. Faktyczna ilość robót i ostateczna wysokość wynagrodzenia była niemożliwa do przewidzenia na etapie zawarcia umowy, w szczególności mając na względzie kosztorysowy jego charakter oraz przedmiot robót polegający na przebudowie i remoncie mocno zdegradowanego obiektu budowlanego. Niniejszy protokół uwzględnia wartość przekroczeń, która została ustalona na dzień 01.12.2022 r. W związku z powyższymi ustaleniami stwierdza się konieczność aktualizacji przyjętej przewidywanej wysokości wynagrodzenia wykazanego w §5 ust. 1 Umowy, zgodnie z §5 ust. 3 Umowy o wartość przekroczeń


Winner: Firma Budowlana „Anna-Bud” Sp. z o.o.