Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-11-05
Buyer: München Klinik gGmbH
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71500000 | 71541000: Construction project management services | 71600000 | 71630000 | 71631300
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gegenstand des Auftrags sind Leistungen des Inbetriebnahmemanagements der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) nach Kostengruppe 400 DIN 276:2018-12 und der Medizintechnik nach VDI 6039.
Zielstellung des ausgeschriebenen Leistungsbilds Inbetriebnahmemanagement (im Folgenden auch als "IBM" bezeichnet) der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) nach Kostengruppe 400 DIN 276:2018-12 und der Medizintechnik nach VDI 6039 ist es, entsprechend den Bauherrn- und Nutzungsanforderungen einen optimalen Anlagenbetrieb des Erweiterungsneubaus Ost des Klinikums Bogenhausen zur geplanten "Klinischen Inbetriebnahme" im 1.Quartal 2024 zu gewährleisten.
Gegenstand des Auftrags sind Leistungen des Inbetriebnahmemanagements der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) nach Kostengruppe 400 DIN 276:2018-12 und der Medizintechnik nach VDI 6039.
In Leistungsstufe 1 erfolgt die Analyse und die Konzeption des IBM (LPh 5). Diese Leistungsstufe umfasst die folgenden Leistungen: Planungsanalyse / QS Konzeptentwicklung (Analyse der Ausführungsplanung, Entwicklung Rahmendokument "Übergeordnetes Betreiberkonzept", Entwicklung von Konzepten [IBN-Konzept, Probetrieb und integrierte Test, Monitoringkonzept]). Zur Unterstützung der Betreiberorganisation ist dem Bauherrn auch das Grundgerüst eines übergeordneten Betreiberkonzepts zur eigenständigen Ausgestaltung "an die Hand" zu geben.
In Leistungsstufe 2 erfolgt die Umsetzung und Durchführung des IBM (LPh 8). Diese Leistungsstufe umfasst die folgenden Leistungen: Organisation IBN-Besprechungen, Begleitung der Ausführung, Organisation und Probebetrieb / integrierte Tests, Begleitung Abnahme / Übergabemanagement.
In Leistungsstufe 3 erfolgt die Begleitung des technischen Monitorings und des Anlagenbetriebs. Diese Leistungsstufe umfasst die folgenden Leistungen: Fortschreibung der Konzepte nach IBN, Durchführung technisches Monitoring, Erstellung eines Abschlussberichts 1. Betriebsjahr.
Mit Vertragsschluss erfolgt eine Beauftragung der Leistungsstufen 1 und 2. Der AG behält sich eine optionale Beauftragung der Leistungsstufe 3 - Begleitung Monitoring Anlagenbetrieb - vor. Die Wertung erfolgt unter Einbeziehung der Leistungsstufe 3.
Der Auftragnehmer sichert im Leistungsverlauf qualitätssichernd die Inbetriebnahme und den Anlagenbetrieb bis zur Übergabe an das technische Anlagenmanagement des Bauherrn ab.
Die Projektabwicklung ist in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem bereits beauftragten Generalplanungsteam (Planung und Objektüberwachung) vorgesehen und dient als qualitätssichernde Stelle. Das Inbetriebnahmemanagement ist hierarchisch zwischen der Projektleitung München Klinik Baugesellschaft und der Oberbauleitung Generalplaner angegliedert.
Die Verantwortung der Planung und Objektüberwachung nach HOAI verbleibt beim Generalplaner. Ferner werden im Rahmen der schrittweisen Abwicklung auch beratende Komponenten für die Bauherrnorganisation abgefordert.
Mit Vertragsschluss erfolgt eine Beauftragung der Leistungsstufen 1 und 2. Der AG behält sich eine optionale Beauftragung der Leistungsstufe 3 - Begleitung Monitoring Anlagenbetrieb - vor. Die Wertung erfolgt unter Einbeziehung der Leistungsstufe 3.
Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit
- der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,