Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-24
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221119

Technical requirements: Teljes átépítés (szélesítés, teherbírás növelés), a járulékos kapcsolódó munkákkal együtt (útépítés, közművek, stb.) terv szerint:
— meglévő monolit vasbeton bordás lemez tartószerkezetű híd bontása a forgalom folyamatos fenntartása mellett,
— a meglévő, gépjármű által használt közúti híd kiváltása új híddal (47,45m szabad nyílású végein befogott, vasbeton lemezzel együttdolgozó, két zárt keresztmetszetű acél főtartós öszvér gerendahíd) az alábbi főbb munkanemek szerint,
— egynyílású, végein befogott, vasbeton lemezzel együttdolgozó, két zárt keresztmetszetű acél főtartós öszvér gerenda felszerkezet építése,
— a híd előtt és után a szüksége mértékű útkorrekció a járulékos kapcsolódó munkákkal együtt (út építés és felújítás, járda felújítás (meglévő burkolat bontása, új burkolat építése, stb.)), az építési beavatkozás az 51144 j. út 0+313 - 0+560 km szelvények közötti szakaszán, mintegy 247m hosszon,
— az átépítési, felújítási munkálatokat a forgalom folyamatos fenntartása mellett, félpályás forgalomtereléssel kell elvégezni.
Teljes átépítés (szélesítés, teherbírás növelés), a járulékos kapcsolódó munkákkal együtt (útépítés, közművek, stb.) terv szerint:
— meglévő monolit vasbeton bordás lemez tartószerkezetű híd bontása a forgalom folyamatos fenntartása mellett,
— a meglévő, gépjármű által használt közúti híd kiváltása új híddal (47,45 m szabad nyílású végein befogott, vasbeton lemezzel együtt dolgozó, két zárt keresztmetszetű acél főtartós öszvér gerendahíd) az alábbi főbb munkanemek szerint,
— egynyílású, végein befogott, vasbeton lemezzel együtt dolgozó, két zárt keresztmetszetű acél főtartós öszvér gerenda felszerkezet építése,
— a híd előtt és után a szüksége mértékű útkorrekció a járulékos kapcsolódó munkákkal együtt (út építés és felújítás, járda felújítás (meglévő burkolat bontása, új burkolat építése, stb.)), az építési beavatkozás az 51144 j. út 0+313 – 0+560 km szelvények közötti szakaszán, mintegy 247 m hosszon,
— az átépítési, felújítási munkálatokat a forgalom folyamatos fenntartása mellett, félpályás forgalomtereléssel kell elvégezni.
A Vállalkozó és Megrendelő képviselői a munkaterület átadás-átvételi eljárás feltételeként megszabott részletes ütemterv összeállításakor, ellenőrzésekor szembesültek azzal a ténnyel, hogy a tárgyi híd átépítés munkaterületének közvetlen közelében, azzal egy időben valósul meg az OVF beruházásában a Deák Ferenc zsilip műtárgy rekonstrukciója is. A két projekt egyidejű megvalósítása érdekében ezt követően egyeztetések történtek, mivel mindkét munka felvonulási területei, szerelő, daruzó terei részben átfedésben vannak. Az azonos területen, egy időben való munkavégzéshez közös organizáció és közös ütemterv tervezet készült. Ebben a Vállalkozó kimutatta, hogy a két projekt munkái elvégezhetők egy időben, közös organizációval, de ez az előre nem látható körülmények miatt a teljesítési határidő és a vállalkozói díj növekedését is eredményezi.
A felmerült körülmények figyelmen kívül hagyása esetén tárgyi műtárgy szerződés szerinti megvalósítása nem lehetséges. A fentiek alapján megállapítható, hogy az ajánlati dokumentációból megfelelő műszaki felkészültség mellett sem feltételezhető, a közbeszerzési eljárásban meghatározott organizációtól eltérő organizációra van szükség, illetve az egyes munkafolyamatoknak hosszabb átfutási idővel történő megvalósítását kellett figyelembe vennie a Vállalkozónak, melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.
Vállalkozó a szomszédos projekt kivitelezőjével közösen elkészítette a „Bajai Ferenc-csatorna híd kiváltása új híddal” és a „Deák Ferenc zsilip rekonstrukciója” projektek megvalósíthatósági vizsgálatát. A vizsgálatban részletesen kidolgozásra került a közös organizáció, az egymással összehangolt ütemterv, a felmerülő kockázat és meghatározásra került a két projekt egymásra gyakorolt hatásának eredményeképpen felmerülő többletidő- és költségbecslés növekmény.


Winner: Hódút Kft.