Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-27
Buyer: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Competitive dialogue
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45246400 | 45247230 | 45248000: Construction work for hydraulic structures

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
In 2013 is de eerste fase van het project Ruimte voor de Rivier IJssel Delta in aanbesteding gebracht en in september 2014 is de realisatie van die eerste fase opgedragen aan Isala Delta. Isala Delta is een combinatie van Boskalis en Van Hattum en Blankevoort. Deze eerst fase betreft de realisatie van een zomerbedverdieping, remmingwerken, diverse uiterwaardvergravingen, een inlaatwerk, een brug, dijken, een vaargeul, de Reevedam met een dubbele keersluis en natuurontwikkeling. Ten tijde van de aanbesteding van de eerste fase van het project stond de bestuurlijke besluitvorming en daaropvolgende aanbestedingsprocedure en realisatie van de tweede fase gepland voor ná 2021. De tweede fase betreft het versterken van de Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N307 ter vervanging van de Roggebotbrug, het amoveren van de Roggebotsluis, aanpassing van de Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van Kampen.
In de loop van 2015 is er tussen de betrokken overheidspartijen de Staat (het ministerie van Infrastructuur en Milieu), de provincie Overijssel, de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Kampen onverwacht besloten de realisatie van de tweede fase te versnellen, en wel zodanig dat deze uiterlijk in 2022 gereed zal dienen te zijn. De realisatie van de verschillende onderdelen van de tweede fase zullen door verschillende van de hiervoor genoemde overheidspartijen worden aanbesteed en in hun opdracht worden gerealiseerd. Het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk wordt gerealiseerd onder opdrachtgeverschap van de Staat (Rijkswaterstaat). Deze versnelling was onvoorzien ten tijde van de aanbestedingsprocedure en opdrachtverlening van de eerste fase. Als gevolg daarvan was het noodzakelijk om de realisatie van onderdelen van de tweede fase die in opdracht van Rijkswaterstaat zullen dienen te worden gerealiseerd te integreren in de reeds gegunde opdracht voor de eerste fase, omdat er thans veel eerder dan als de tweede fase nog niet zou zijn gerealiseerd (namelijk al in 2022) een aanzienlijk grotere hoeveelheid water via de hoogwatergeul (waarvan de realisatie onderdeel uitmaakt van de eerste fase) moet worden afgevoerd dan voorheen (namelijk 730 m3/seconde in plaats van 450 m3/seconde).
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden bleken diverse aanvullende werkzaamheden noodzakelijk voor de realisatie van zowel fase 1 als voor het aanpassen van de Reevesluizen en de inlaat in de IJsseldijk.
VTW038 betreft benodigde werkzaamheden in het kader van het definitief maken van de eisen en de uitvoering het industriële automatiseringscomponent.
VTW204 betreft het ontwerp en de realisatie van een tijdelijke voorziening bij open schutsluis t.b.v. de scheepvaart.
VTW038, T.t.v. de aanbesteding zijn door OG conceptstukken voor de IA van het werk overlegd. OG diende deze verder uit te werken. Na opdrachtverlening blijkt dat er meer en andere wzh benodigd zijn, dan oorspronkelijk voorzien. Er sprake van technische verwevenheid met wzh van ON. Uitvoering door een derde leidt tot aanzienlijk ongemak daar een derde aan lopende wzh zou moeten gaan deelnemen met benodigde afstemming en mogelijke technische aanpassingen van het werk in uitvoering. Waarde EUR 1 300 000
VTW204, Noodzakelijk om te voldoen aan de veiligheidsnormen t.a.v. doorvaart tijdens de wzh. Deze zijn niet in de oorspronkelijke stukken opgenomen en pas gedurende de voorbereiding van de uitvoering naar voren gekomen. Het is om technische en economisch noodzakelijk dit bij ON te beleggen. ON voert deze uit en de maatregelen moeten daarop afgestemd. Het scheiden van wzh leidt technisch en economisch tot aanzienlijk ongemak. Waarde EUR 85 185,88


Winner: Combinatie Boskalis Nederland BV/Van Hattum en Blankevoort BV (Isala Delta)