Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-24
Buyer: Gmina Września
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111200 | 45200000: Building and civil engineering work

Technical requirements: Budowa dwóch wiaduktów kolejowych / tunelu drogowego w ul. Działkowców we Wrześni w zamian za likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych KAT. A
10) przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia publicznej oraz kolejowej (np. LPN);
2. Realizacji robót polegających na budowie obiektów służących ochronie środowiska zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu z 21.1.2019, znak WOO-II.420.177.2018.BZ.13, sprostowaną postanowieniem RDOŚ w Poznaniu z 21.2.2019, znak WOO-II.420.177.2018.BZ.17.
• opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,
• opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,
POIiŚ 5.1-35 pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”, współfinansowanego w ramach POIiŚ 2014–2020
1. W związku brakiem możliwości wskazania w sekcji I.1) wszystkich zamawiających, Zamawiający informuje, że oprócz Gminy Września zamawiającym jest również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa o krajowym numerze identyfikacyjnym (NIP): 1132316427
2. W związku z możliwością zaznaczenia tylko jednej opcji w sekcji VII 2.2). Zamawiający informuje, że przyczyną dokonania modyfikacji było również wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót dodatkowych tj.:
1)  w związku z tym, że Projekt Wykonawczy zakładał budowę wiaduktów kolejowych WK1 oraz WK2 przy czynnym ruchu kołowym w ul. Działkowców, oraz zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na etapie postępowania przetargowego Zamawiający wskazał na konieczność utrzymania ruchu w ul. Działkowców dopuszczając jedynie chwilowe ograniczenia w ruchu. Zamawiający przewidział budowę drogi tymczasowej (w zachodniej części tunelu) w celu zapewnienia ciągłości ruchu drogowego.Wykonawca poinformował o braku możliwości realizacji robót przy czynnym ruchu kołowym w ul. Działkowców i wskazał, że zaprojektowana droga tymczasowa nie zapewnia możliwości realizacji wiaduktu WK1 oraz części tunelowej w rejonie projektowanego ronda. Wykonawca wskazał również na występujące kolizje. W związku z powyższym zaistniała konieczność przeniesienie przejazdu w lk808. W celu dostosowania przejazdu niezbędne było:
3. Zamawiający informuje dodatkowo, że wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z budową zbiornika retencyjnego. Dokumentacja techniczna przewidywała retencję wód opadowych w pompowni w minimalnym zakresie ok. 8m3. Podczas robót stwierdzono odmienne warunki eksploatacyjne rowów kolejowych, tj. spływ wód w rowie przy torze nr 1 LK808 odbywa się w odwrotnym kierunku niż zakładała to dokumentacja techniczna, potwierdzone to zostało operatem geodezyjnym. W związku z budową tunelu (ścian szczelinowych) zlikwidowany został odpływ rowu przytorowego - tor nr 1 (LK808) po stronie stacji Września, w wyniku czego woda opadowa spiętrzała się w rowie i powstała konieczność jej pompowania tak aby nie doszło do zalania torowiska, oraz została zachowana stateczność skarp torowiska.  W wyniku stwierdzonych rozbieżności powstała konieczność wpięcia rowu do układu nowobudowanej kanalizacji deszczowej w znaczny sposób zwiększając ilość wód opadowych w kanalizacji deszczowej. W wyniku nowych warunków eksploatacyjnych (dodatkowa zlewnia, opady nawalne) został zaprojektowany zbiornik retencyjny, który ma zapewnić ciągłą eksploatację tunelu niezależnie od warunków atmosferycznych. W związku z powyższym wystąpiła konieczność:
- budowy zbiornika retencyjnego żelbetowego o objętości V=820m3 w płycie dennej w miejscu projektowanej wyspy ronda;
- zakotwienia płyty dennej zbiornika tj. wykonanie dodatkowych pali kotwiących pod zbiornikiem retencyjnym;
- wykonania wpięć kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego – wykonanie otworów w ścianach zbiornika.
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,


Winner: Konsorcjum firm: Lider: PBW Inżynieria Jacek Garbacz