Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-22
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000 | 71322300

Technical requirements: Haraszti út - M0 összekötő út és híd a tervezendő szakasz hossza mintegy 2,9 km, a tervezendő híd kb. 70 m
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének, a hídépítés engedélyezési tervének leszállítása, minden engedélyező hatósági eljárások megindítása; határidő: 120 naptári nap
2. rész-teljesítés: jogerős építési- és vízjogi engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint az útépítés záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása; határidő: 160 naptári nap
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének, a hídépítés engedélyezési tervének leszállítása, minden engedélyező hatósági eljárások megindítása; határidő: 2022. május 27.
2. rész-teljesítés: jogerős építési- és vízjogi engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint az útépítés záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása; határidő: 2022. augusztus 15.
Az UVATERV Zrt. a Tervezési Szerződésnek megfelelően kezdte meg és haladt a tervezési feladat elvégzésével, és az UVATERV Zrt. az Innovációs és Technológiai Minisztérium bevonásával 2021. október 11-én egyeztetést kezdeményezett a tervezett út M0 csomóponti bekötésével kapcsolatban. Az egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően a Tervező a Megrendelő részére bemutatta a megnövelt méretű, jelzőlámpával biztosított csomóponti kialakítást, amelyet a Megrendelő elfogadott. A Megrendelő kérte, hogy az ITM részére állásfoglalás céljából a Tervező küldje meg a bemutatott munkaközi dokumentációt, amelyet a Tervező 2021. november 10-én teljesített. Az ITM részéről egyelőre észrevétel, vélemény, állásfoglalás nem érkezett a megküldött dokumentációval kapcsolatban.
Az UVATERV Zrt. 2021. október 14-én kelt levélben kért adatszolgáltatást a MÁV Zrt.-től, a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt.-től, a Budapesti Fejlesztési Központ NZrt.-től és a Kontúr Csoport Kft.-től a H6 HÉV tervezéssel, a 150 sz. vasútvonallal, és a tervezett vasúti beruházásokkal kapcsolatban. A megkeresett szervezetek részéről 2021. október 28-án, a BFK NZrt. küldte meg adatszolgáltatását.
2021. november 11-én megtartott egyeztetésen a jelenlévő Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és Budapest Közút Zrt. munkatársai észrevételei alapján további egyeztetések szükségesek a tervezési koncepció és a felmerült kérdések tisztázására.
2021. november 15-én Dunaharaszti Város Főépítésze megküldte a bejegyzés alatt álló Dunaharaszti Millenniumtelepért Egyesület véleményét összefoglaló dokumentumot a tervezési feladattal kapcsolatban. A Megrendelő ennek figyelmen kívül hagyását kérte a végleges nyomvonal kialakításáig.
- Az ITM és Magyar Közút NZrt. Állásfoglalás hiánya az M0 - M51 - 51 körforgalmú csomópont kialakítására.
- A Budapesti Fejlesztési Központ NZrt., Budapesti Közlekedési Központ, Magyar Közút NZrt., Dunaharaszti Város Önkormányzata elhúzódó további koncepciós egyeztetések.
- Dunaharaszti Város Önkormányzata által megküldött nyomvonal és csomóponti kialakítás módosítási javaslatok tisztázása és a szükséges döntések meghozatala.


Winner: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.