Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-06-26
Buyer: MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45232452 | 45233120: Road construction works | 45233121: Main road construction work | 45233125: Urban road construction work

Technical requirements: Ca. 6 700 m2 Asphaltaufbruch; ca. 2 700 m³ Oberboden / Boden lösen, laden und zwischenlagern; ca. 9 400 m³ Boden und Oberboden liefern und einbauen; ca. 2 700 m³ Herstellen einer Frostschutzschicht aus Kies; Ca. 1 850 m³ Baumsubstrat liefern und einbauen; ca. 1 240 m Liefern und Versetzen von Granit-Bordsteinen A2 und B6; ca. 100 m Liefern und Versetzen von Granit-Bordsteinen A18; ca. 1 350 m Betoneinfasssteine liefern und einbauen; ca. 3 500 m2 Kunststeinplatten 35/35 cm liefern und verlegen; ca. 260 m2 Großsteinpflaster mit Rasenfuge liefern und einbauen, ca. 11 St. Baumscheiben aus Beton liefern und setzen; ca. 5 300 m2 Asphalttragschichten einbauen; ca. 6 100 m2 Asphaltbinderschicht einbauen; ca. 7 150 m2Asphaltdeckschichten einbauen; ca. 660 m2 Betonfahrbahn im Haltestellenbereich herstellen; ca. 23 St. Straßensinkkästen herstellen; ca. 300 m Anschlussleitung DN 200 PP verlegen; ca. 18 St. Absetzschächte DN 2500 herstellen; ca. 24 St. Versickerungsschächte DN 2500 herstellen.
Der Nachtrag 06 der STRABAG AG beinhaltet die Mehr- und teilweise Minderkosten aller Positionen des Hauptauftrags infolge veränderter Ausführungstermine (Verlängerung der Vertragslaufzeit).
Die im Bauvertrag vereinbarten Ausführungstermine konnten nicht eingehalten werden, da keine Baufreiheit aufgrund der Belegung der Flächen durch die EM 615 vorlag, was nicht durch den AN zu verantworten ist. Aus diesem Grund ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit erforderlich. Die Verschiebung der Bauzeiten war für den AG zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht vorhersehbar.
Der Hauptauftrag wurde im September 2021 geschlossen und sah ein Ende der Bauausführung im Dezember 2022 vor. Aufgrund nicht vorliegender Baufreiheit müssen Teile der Leistung in 2023 ausgeführt werden.
Außerdem beinhaltet der Nachtrag die Preisanpassungen aufgrund gestiegener Materialpreise für das Jahr 2023.
Im Weiteren beinhaltet der Nachtrag 06 die aufgrund der Baustoffpreisentwicklung gestiegenen Materialpreise (Mehr- und Minderkosten) für die Leistungen, welche in 2023 zur Ausführung kommen.
Gemäß Schreiben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 25.03.2022, in denen auch Erdölprodukte (… Asphaltmischgut…) angeführt werden, liegen aufgrund des Ukraine-Kriegs Materialpreissteigerungen vor, die im Einzelfall zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden können.
Da entsprechende Preissteigerungen für Materialien nicht vorhersehbar waren, die der Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung berücksichtigen konnte, ist eine Durchführung einer Vergabe an die bereits mit den Straßenbauarbeiten beauftragten Firma, der STRABAG AG nach § 132 Abs. 2 Nr. 3  GWB ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens möglich. Die Änderung (höhere Materialpreise 2023) erhöht den ursprünglichen Auftrag um ca. 8,0 % ( < 50% des ursprünglichen Auftragswerts).
Mit Bekanntmachung vom 18.11.2022 (Bekanntmachungs-Nr. 2022/S 223-639847) wurde eine Änderung des Auftragswerts von ursprünglich 1 780 339.19 EUR auf 1 981 721.61 EUR bekannt gemacht (jeweils ohne USt.). Zwischenzeitlich erfolgte eine Änderung des Auftragswerts von 1 981 721.61 EUR um 48 989.92 EUR auf 2 030 711.53 EUR (jeweils netto). Hierbei handelte es sich um eine Änderung i.H.v. 2,75 % nach der "de-minimis-Regel", § 132 Abs. 3 GWB. Durch die vorliegende Änderung erhöht sich die Auftragssumme von 2 030 711.53 EUR um 142 803.71 EUR auf 2 173 515.24 EUR (jeweils netto).
Die im Bauvertrag vereinbarten Ausführungstermine konnten nicht eingehalten werden, da keine Baufreiheit aufgrund der Belegung der Flächen durch die EM 615 vorlag, was nicht durch den AN zu verantworten ist. Aus diesem Grund ist eine Verlängerung der Vertragslaufzeit erforderlich. Die Verschiebung der Bauzeiten war für den AG zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht vorhersehbar.
Der Hauptauftrag wurde im September 2021 geschlossen und sah ein Ende der Bauausführung im Dezember 2022 vor. Aufgrund nicht vorliegender Baufreiheit müssen Teile der Leistung in 2023 ausgeführt werden.
Außerdem beinhaltet der Nachtrag die Preisanpassungen aufgrund gestiegener Materialpreise für das Jahr 2023.
Im Weiteren beinhaltet der Nachtrag 06 die aufgrund der Baustoffpreisentwicklung gestiegenen Materialpreise (Mehr- und Minderkosten) für die Leistungen, welche in 2023 zur Ausführung kommen.
Gemäß Schreiben des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen vom 25.03.2022, in denen auch Erdölprodukte (… Asphaltmischgut…) angeführt werden, liegen aufgrund des Ukraine-Kriegs Materialpreissteigerungen vor, die im Einzelfall zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden können.
Da entsprechende Preissteigerungen für Materialien nicht vorhersehbar waren, die der Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung berücksichtigen konnte, ist eine Durchführung einer Vergabe an die bereits mit den Straßenbauarbeiten beauftragten Firma, der STRABAG AG nach § 132 Abs. 2 Nr. 3  GWB ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens möglich. Die Änderung (höhere Materialpreise 2023) erhöht den ursprünglichen Auftrag um ca. 8,0 % ( < 50% des ursprünglichen Auftragswerts).


Winner: STRABAG AG, Direktion Bayern Süd