Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-12
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci dvou úseků silnic v Novém Městě nad Metují (úsek A a B – viz příloha projektové dokumentace B-1 Přehledná situace stavby), které navazují na již zrealizované rekonstrukce úseků silnic nebo jsou v projektové přípravě. Úsek A začíná na křižovatce silnice II/308 – ulice 1. máje a silnice III/30821 na Žižkově náměstí v Krčíně, pokračuje po mostě přes Metuji a končí na křižovatce silnice II/308 – ulice 1. máje a silnice II/258 – ulice Havlíčkova, ulice Na Strážnici a ulice Náchodské (křižovatka U Papežů). Celková délka rekonstruovaného úseku A je 348,0 m. Úsek B začíná napojením na zrekonstruovaný úsek silnice III/28520 za mostem přes železniční trať u Vrchovin, prochází křižovatkou silnic III/28520 a III/28521 a končí na okružní křižovatce silnice III/25521 a silnice I/14 ve Vrchovinách. Celková délka rekonstruovaného úseku B je 1 097,0 m.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
V úseku staničení silnice km 0,132 - 0,377, tj. v úseku od mostu přes Metuji na křižovatku se sil. II/285 - ul. Na Strážnici a ul. Havlíčkova - změna původně plánované konstrukce. Při odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky v tomto úseku bylo zjištěno, že středový pás vozovky v šířce 4,5m, patrně původní užší vozovky, je z vhodného štěrkovitého materiálu s dostatečnou únosností, kterou je možné v konstrukci vozovky ponechat. Provedenými statickými zatěžovacími zkouškami na zemní pláni silnice bylo zjištěno, že únosnost zemní pláně je vyhovující a není třeba provádět výměnu podloží zemní pláně v tl. 0,5 m a položení separační geotextilie. Z důvodu zajištění homogenní podkladní vrstvy na původní a doplněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti, byla jako náhrada horní vrstvy ze štěrkodrti tl. 150 mm pod asfaltobetonové vrstvy navržena vrstva ze směsi stmelené cementem v tl. 150 mm.
DIO - zvýšení nákladů na dopravně inženýrské opatření je způsobeno změnou objízdné trasy Dopravním inspektorátem Policie ČR oproti trase navržené v projektové dokumentaci s ohledem na objízdné trasy a dopravní uzavírky dalších staveb v území (došlo k prodloužení původně navržené objízdné trasy a tím k potřebě osazení většího počtu přechodných svislých dopravních značek a semaforové soupravy).
Na základě dodatečného požadavku Policie ČR vzneseného při prohlídce stavby bude v úseku staničení silnice III/28520 na Vrchovinách km 0,000-0,124 osazeno jednoduché ocelové svodidlo úrovně zadržení N2 se sloupky a 2 m s oboustrannými náběhy. Svodidlo je navrženo z důvodu zvýšení bezpečnosti silniční dopravy.


Winner: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.