Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-19
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2- 17-2017-00012 jelű pályázat keretében - 2 részben”
Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2- 17-2017-00012 jelű pályázatkeretében - 2 részben
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 jelű pályázat keretében - 2 részben”- 1. rész
II.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: Vállalkozó 15.11.2018 napján akadályközléssel élt (1. sz. melléklet) az alábbi indokokra figyelemmel.
II.1.1. Az akadályközlésben tájékoztatta egyrészről a Megrendelőt, hogy a tervezett - a Vállalkozási szerződés 4.1. pontjában rögzített - épületek födémrendszerei Leier kéregelemes födém felhasználásával kerültek megtervezésre. A Leier kéregelemes födém leszállítását a forgalmazó cég képviselője csak 2019. június hónap végére igazolta vissza a megnövekedett kereslet alapján (2. számú melléklet). Vállalkozó tájékoztatása szerint a födém építést követően még legalább két hónap szükséges az épületek befejezéséhez.
A műszaki ellenőr a fenti akadályközlést elfogadta azzal, hogy 90 napban állapította meg a födémépítési munkák elvégzését követő időszükségletet. (4. számú melléklet).
II.1.2. Az akadályközlésben másrészről tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a 3. épület (Táncsics Mihály utca, Hrsz.: 348/8.) sávalap ásása közben - a terveken nem szereplő - ismeretlen erősáramú földkábel került elő. A földkábel sérülésmentes, az alaptestet több helyen keresztezi. Felek rögzítik, hogy erre vonatkozóan a Vállalkozó 10.10.2018 napján az építési naplóba bejegyzést tett, amely kapcsán a műszaki ellenőr 12.10.2018 napján szintén bejegyzést tett és rögzítésre került, hogy „az előkerült földkábel a megrendelő kérésére kirekesztésre kerül, így a sávalap betonozása elvégezhető. A kábel kiváltásáról a megrendelő gondoskodik.” Ez azt jelenti, hogy „élő" (áram alatti, mért vezeték) villanykábel az épület alatt nem maradhat, azt ki kell váltani, új nyomvonallal meg kell kerülni az épületet. Az alapozás ideiglenesen elkészíthető a vezeték kirekesztésével (védőcső, bennmaradó zsalu) amennyiben a betonnal nem érintkezik, az alap azt nem terheli.. Megrendelő a kábelkiváltással kapcsolatban 8.11.2018 napján a közműszolgáltatót megkereste (3.1 és 3.2. számú melléklet), azonban a megkereséssel kapcsolatban ez idáig nem érkezett válasz.
A műszaki ellenőr az akadályközlést elfogadta azzal, hogy a II.1.1. pontban rögzítettekre is figyelemmel kerüljön meghatározásra a módosított teljesítési határidő (4. számú melléklet).
A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint.
Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelel, figyelemmel arra, hogy:
— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
— valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át, tekintettel arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.