Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-13
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové komunikace. Jedná se o charakteristickou liniovou stavbu, která obsahuje 4 okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (tři jednopolové mosty a jeden třípolový). Stavba je umístěna jižně od Roudnice n/L a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba bude vyžadovat demolici několika chat v této kolonii. Na závěr stavby budou provedeny rekultivační práce a to jednak po částech zrušených komunikací v oblasti křižovatky silnic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které bude využívat stavby pro zařízení staveniště.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
SO 1301 a 1302 – na základě podrobného postupu prací a navazujícího archeologického dohledu na stavbě dojde ke skrývce ornice v celém záboru stavby najednou. Původní soupis prací PDPS předpokládal skrývku ornice po částech tak, aby nejdříve byla umožněna práce v těch úsecích, kde jsou stavební práce náročnějšího charakteru (mosty, násypy s konsolidací přes zimní přestávku).
SO 0002 - Na základě požadavku povinného archeologického dohledu bude v rámci stavební zakázky potřeba dodatečných zemních prací nad rámec potřeby pro realizaci vlastního tělesa Nové komunikace u města Roudnice nad Labem. Jedná se hlavně o navýšení kubatury skrývané zeminy, poplatek za deponii a upravení zeminy, která bude použita zpět na stavbě tak, aby vyhovovala z geologického a geotechnického hlediska jako spodní stavba.
SO 4001 - Při vytyčení stávající inž. sítě ČEZ-DS v rámci vlastní realizace přeložky, SO 4001 - přeložka venkovního vedení 22kv v km 0,993“, bylo zhotoviteli oznámeno zástupcem ČEZ, že stávající podzemní vedení, které bylo součástí původního vedení již není majetkem ČEZ, ale soukromé firmy Remington Energy s.r.o.
SO 1301 a 1302 – na základě podrobného postupu prací a navazujícího archeologického dohledu na stavbě dojde ke skrývce ornice v celém záboru stavby najednou. Původní soupis prací PDPS předpokládal skrývku ornice po částech tak, aby nejdříve byla umožněna práce v těch úsecích, kde jsou stavební práce náročnějšího charakteru (mosty, násypy s konsolidací přes zimní přestávku).
SO 0002 – Na základě požadavku povinného archeologického dohledu bude v rámci stavební zakázky potřeba dodatečných zemních prací nad rámec potřeby pro realizaci vlastního tělesa Nové komunikace u města Roudnice nad Labem. Jedná se hlavně o navýšení kubatury skrývané zeminy, poplatek za deponii a upravení zeminy, která bude použita zpět na stavbě tak, aby vyhovovala z geologického a geotechnického hlediska jako spodní stavba.
SO 4001 – Při vytyčení stávající inž. sítě ČEZ-DS v rámci vlastní realizace přeložky, SO 4001 – přeložka venkovního vedení 22 kv v km 0,993“, bylo zhotoviteli oznámeno zástupcem ČEZ, že stávající podzemní vedení, které bylo součástí původního vedení již není majetkem ČEZ, ale soukromé firmy Remington Energy s.r.o.


Winner: „Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“; Společník 1 – Správce: Eurovia CS, a.s.; Společník 2: Herkul a.s.