Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-04-08
Buyer: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Thoune
Country: CH
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2022-05-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: N21.04 200071 - NEB Tunnel Mont-Chemin EES - BAMO / DGT pour la supervision / coordination des APR / DLT EES et GC (ID 7268)
Le tunnel Mont-Chemin a une longueur d’environ 1.8 km et a été mis en service en 1992. Le périmètre du projet comprend le tunnel, ses trois centrales techniques et ses zones d’approche.
À ce jour, aucun assainissement global n’a été effectué et la majorité des installations EES ont atteint la fin de leur durée de vie et doivent être renouvelées. Du point de vue GC, le tunnel est dans un état acceptable mais nécessite ponctuellement des mesures de réfection (par exemple banquettes).
Le projet prévoit principalement l’assainissement des installations EES lors de mesures anticipées (VoMa) en 2027 – 2028. À noter que les banquettes seront probablement assainies en 2025 – 2026, ce qui nécessite des mesures GC et un provisoire EES.
L’objet de cet appel d’offres est la fourniture des prestations de BAMO / DGT EES et GC pour les phases MK (uniquement GC) et MP, appel d’offres et réalisation (SIA 31 à 53).
N21 tunnel, centrales et zones d'approche du tunnel Mont-Chemin, unité territoriale 3, filiale de l’OFROU à Thoune, bureaux de Viège et centrale à Ittigen (séances)
Le tunnel Mont-Chemin a une longueur d’environ 1.8 km et a été mis en service en 1992. Le périmètre du projet comprend le tunnel, ses trois centrales techniques et ses zones d’approche.
À ce jour, aucun assainissement global n’a été effectué et la majorité des installations EES ont atteint la fin de leur durée de vie et doivent être renouvelées. Du point de vue GC, le tunnel est dans un état acceptable mais nécessite ponctuellement des mesures de réfection (par exemple banquettes).
Le projet prévoit principalement l’assainissement des installations EES lors de mesures anticipées (VoMa) en 2027 – 2028. À noter que les banquettes seront probablement assainies en 2025 – 2026, ce qui nécessite des mesures GC et un provisoire EES.
L’objet de cet appel d’offres est la fourniture des prestations de BAMO / DGT EES et GC pour les phases MK (uniquement GC) et MP, appel d’offres et réalisation (SIA 31 à 53).
Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise en considération :
Pour le soumissionnaire : un projet de référence relatif à un projet d’équipements d’exploitation et de sécurité (EES) et un projet de référence relatif à un projet de génie civil (GC). La référence peut aussi être remplie uniquement par un seul projet de référence à condition que celui-ci remplisse entièrement les exigences pour les EES et le GC.
Chaque projet de référence (EES et GC) doit avoir été terminé au cours des 7 dernières années et couvrir les phases de conception (SIA 32 à 41) et les phases de réalisation (phase SIA 51 à 53, la phase 52 doit au moins avoir débuté).
Chaque projet de référence (EES et GC) doit avoir traité au moins un tunnel (ou une tranchée couverte) et être de complexité comparable, et portant sur les mêmes domaines spécialisés (EES respectivement GC) en tant que BAMO / DGT avec indication de la période, du volume d’investissement (min. CHF 3 millions hors TVA pour le EES et min. CHF 3 millions hors TVA pour le GC) et des prestations effectuées. Pour la référence EES, les tâches de coordination doivent avoir touché plusieurs domaines EES.