Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-04
Buyer: Žilinský samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221110 | 45221111

Technical requirements: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Čadca, katastrálne územie Makov, mostný objekt ev.č. 2021-001.
Prestavba mostného objektu ev.č. MO 2021-001 v k.ú. Makov podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Tasum Gonar, s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina, pod názvom: Rekonštrukcia mostného objektu ev.č. III/487017-001 Makov - Príjazdná.
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Čadca, katastrálne územie Makov, mostný objekt ev.č. 2021-001.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.09.2020 Zmluvu o dielo vedenú pod č. Objednávateľa: 119/2020, (ďalej len Zmluva), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele Prestavba mostného objektu ev.č. MO 2021-001 v k.ú. Makov (ďalej len Dielo).
Práce na prestavbe mostného objektu nadväzujú na práce spodnej časti (oporný múr toku), ktorý realizoval SVP, š.p. Piešťany.
Z dôvodu potreby realizácie doplňujúcich naviac prác a z dôvodu menej prác, obsiahnutých v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 Zmluvy, https://www.sczsk.sk/wp-content/uploads/zmluvy/Dodatok-%C4%8D.1_Makov.pdf, je potrebné upraviť zmeny rozsahu plnenia predmetu zmluvy dodatkom k tejto Zmluve nasledovne:
1. projekt uvažoval s realizáciou prechodových dosiek mosta (podkladný betón pod prechodové dosky, betonárska výstuž prechodových dosiek, debnenie prechodových dosiek, betón prechodových dosiek), avšak tieto práce zrealizoval SVP, š.p., čím sa zmenšil rozsah prác oproti projektu.
2. SVP,š.p. v rámci spodnej stavby mal zrealizovať práce aj na opornom múre pozdĺž trasy B, avšak vzhľadom na pandemickú situáciu neboli tieto práce zrealizované, a preto došlo k zmenšeniu rozsahu prác na objekte Úprava komunikácie III/487017.
3. SVP,š.p. v rámci spodnej stavby zrealizoval záverné múriky na oporách mosta. Opory boli zrealizované v zmysle projektovej dokumentácie DRS, ale s nedostatočnou geodetickou presnosťou, preto bolo potrebné upraviť časti oceľovej nosnej konštrukcie.
4. Na základe požiadavky projektanta stavby, aby sa zamedzilo vzniku zmrašťujúcich trhlín na povrchu betónovej mostovky, bola do betónovej mostovky doplnená betonárska výstuž.
5. Na základe požiadavky objednávateľa, z dôvodu potreby prekládky kábla Slovak Telekom ponad rieku Kysuca, boli do chodníkových ríms osadené dve kábelové chráničky v dĺžke spolu 27,6 m, čím došlo k navýšeniu rozsahu prác.
Z dôvodu potreby realizácie doplňujúcich naviac prác a z dôvodu menej prác, obsiahnutých v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 Zmluvy, https://www.sczsk.sk/wp-content/uploads/zmluvy/Dodatok-%C4%8D.1_Makov.pdf, je potrebné upraviť zmeny rozsahu plnenia predmetu zmluvy dodatkom k Zmluve.
— projekt uvažoval s realizáciou prechodových dosiek mosta (podkladný betón pod prechodové dosky, betonárska výstuž prechodových dosiek, debnenie prechodových dosiek, betón prechodových dosiek), avšak tieto práce zrealizoval SVP, š.p., čím sa zmenšil rozsah prác oproti projektu,
— SVP,š.p. v rámci spodnej stavby mal zrealizovať práce aj na opornom múre pozdĺž trasy B, avšak vzhľadom na pandemickú situáciu neboli tieto práce zrealizované, a preto došlo k zmenšeniu rozsahu prác na objekte Úprava komunikácie III/487017,


Winner: Metrostav DS a.s.