Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-08-23
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 21000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w ramach małej retencji górskiej
Zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, tj. budową zbiornika retencyjnego Puchary wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową przepustu w ciągu szlaku zrywkowego i budową brodu w ciągu szlaku zrywkowego, administrowanie, koordynacja wszystkich czynności związanych z inwestycjami od daty rozpoczęcia robót budowlanych po etap zgłaszania wad i rozliczenia inwestycji, w tym nadzór nad robotami zgodnie z warunkami umowy i obowiązującym polskim prawem budowlanym. Świadczone usługi mają zapewnić płynne wdrożenie inwestycji, nieprzekroczenie budżetu inwestycji, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego ma przygotować raporty dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania inwestycji oraz wykonać kontrolę finansową inwestycji i związane z nią rozliczenia. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz umowa.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Puchary”
Zbiornik retencyjny w miejscowości Ropienka na działce o nr ew. 820, obręb ewidencyjny Ropienka, gmina Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie, POLSKA.
1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego zostały szczegółowo opisane w SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru inwestorskiego zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji w celu skutecznego wyegzekwowania od wykonawców robót budowlanych wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i realizacji robót, wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonych w umowach z wykonawcami robót budowlanych terminach.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne robót budowlanych, powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestycyjnym, do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w ofercie wykonawcy robót budowlanych, nad którymi będzie prowadzony nadzór - na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zmian.).
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiedzialny będzie także za administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z inwestycją począwszy od daty rozpoczęcia robót budowlanych poprzez etap prowadzenia robót, aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia inwestycji, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z warunkami umowy w sprawie niniejszego zamówienia i obowiązującym polskim prawem budowlanym, w szczególności ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. nr 1202 z późn. zm.).
5. W zakresie zarządzania i nadzoru świadczone usługi mają zapewnić płynne wdrożenie inwestycji, nieprzekroczenie budżetu inwestycji, terminowy odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót przez Zamawiającego.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest przygotować raporty, dotyczące szacowania kosztu końcowego na różnych etapach trwania i wdrażania Inwestycji oraz wykonać kontrolę finansową inwestycji i związane z nią rozliczenia.
1) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie inwestycji w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie,
2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
4) weryfikację zgodności materiałów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8. Przez cały okres realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją inwestycji, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu inwestycji. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Zamawiającego określonych działań. W szczególności, gdy postęp robót budowlanych będzie niezadowalający, do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań.
9. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 24 600,00 PLN, w tym VAT 23 % (netto 20 000,00 PLN).


Winner: Jarosław Suchora „Skala” Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane
Award value: 21000
Number of bids: 1