Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-10-19
Buyer: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 34144000: Special-purpose motor vehicles

Technical requirements: A Népeg.ügyi Strat. végrehajt-ból eredő feladatok elvég-re kész. új mobil szűrőegys-ek (10 db, mammogr. kész. felsz. mobil szűrőegys. és 10 db, ált. vizsg-ok elvég-re alkalm. mobil szűrőegys.) beszerz.
A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése címén az 1. rk.-ben 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése.
Az 1. rk. tekintetében a teljesítési határidő az 1. darab mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegységre vonatkozóan szerződéskötéstől számított 5 hónap, míg a fennmaradó 9 darab tekintetében szerződéskötéstől számított 10 hónap. Előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett.
Adásvételi szerződés 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése tárgyban
A Népegészségügyi Stratégia végrehajtásából eredő feladatok elvégzésére készülő új mobil szűrőegységek beszerzése címén az 1. rk.-ben 10 db, mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegység beszerzése. Az 1. rk. tekintetében a teljesítési határidő az 1. darab mammográfiás készülékkel felszerelt mobil szűrőegységre vonatkozóan szerződéskötéstől számított 5 hónap, míg a fennmaradó 9 darab tekintetében 30.4.2019. Előteljesítés, illetve részteljesítés megengedett.
1. A tárgyi adásvételi szerződés 2. számú módosításának értelmében az adásvételi szerződés 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „Eladó a fennmaradó 9 db mobil szűrőegységet legkésőbb 30.4.2019 napjáig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.”
A Fővárosi Törvényszék 13.7.2018 napján elrendelte a 23.Cspk.9/2018/9 sz. végzésével az IKARUS Egyedi Kft. csődeljárását. A vagyonfelügyelői feladatok ellátására – Magyarország Kormánya által az IKARUS Egyedi Kft. stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek történő minősítése miatt – a kizárólagos állami tulajdonban álló Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. került kijelölésre. A csődeljárás következményeként az IKARUS Egyedi Kft. minden ütemezett beszerzési-, kivitelezési folyamata, így a tárgyi szerződés teljesítése is leállt.
A szerződés más gazdasági szereplővel történő megvalósításának objektív okokon alapuló kizártsága – figyelemmel a szerződés tárgyának speciális voltára, illetve a közbeszerzési eljárásban előírt alkalmassági követelményeknek történő megfelelésre, – egyértelművé teszi, hogy a szerződés teljesítésének egyedüli reális módja a még szükséges gyártási folyamatoknak az IKARUS Egyedi Kft.-vel történő befejezése.
A módosítást szükségessé tevő, előre nem látható okok egyértelműen az ajánlatkérőn kívül álló és objektív körülmények, amelyek külön – külön és együttesen is okszerűen alátámasztják a szerződés teljesítési határidejének módosítását. Ajánlatkérő a tárgyi szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel módosította, tekintettel arra, hogy a hivatkozott jogszabályhely konjunktív feltételei jelen esetben fennállnak.
A módosítás eredményeképp a szűrőegységek egységárai és így az alapszerződés nettó értéke nem változik.
Az adásvételi szerződés, annak 8.2. pontjában rögzítettek szerint, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel került módosításra. A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésébe a H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft. alkalmasságot igazoló szervezetként az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft.-t (a továbbiakban: IKARUS Egyedi Kft.) vonta be. A megkötött alvállalkozói szerződés alapján az IKARUS Egyedi Kft. feladatát 10 (tíz) darab, a mammográfiás készülék beépítésére alkalmas alacsonypadlós autóbusz gyártása és a beépítést követő forgalomba helyezése képezte.
A szerződés teljesítése során az IKARUS Egyedi Kft. finanszírozási helyzete, likviditási problémái miatt fokozatosan és jelentősen megnehezült. Ennek következményeként a szerződésben meghatározott határidő betartása mellett leszállított első szűrőegységet követő további 9 db szűrőegység átadása nem történt meg. Folytatás a VII.2.1) pontban.


Winner: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Kft.