Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Um das Signal wie geplant anzuschließen, muss aufgrund der örtlichen Situation eine zusätzliche Kabeltrogtrasse errichtet werden, sodass das Signal dann über den Kabelschrank KS 9790-2 angesteuert werden kann. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Durch eine Neuvergabe wäre die IBN des Signals gefährdet gewesen, was erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan gehabt hätte.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 137: geänderte Leistungen bei der Errichtung der LSW hinsichtlich Pfosten, Pfahlköpfen, Stahlrohrpfählen, Wandelementen, Einbautiefen Rammrohre etc.
Im Zuge der Ausführungsplanung stellten sich Veränderungen in den statisch-konstruktiven Erfordernissen ein (z. B. durch Anpassung der LSW an örtliche Gegebenheiten, Baugrund etc.), wodurch teilweise andere Abmessungen bzw. Profile zur Ausführung kommen müssen. Der AN schuldet gem. HLV die Herstellung der LSW. Eine Änderung der Abmessungen bei den Pfosten, Pfahlköpfen oder Pfählen bewirkt keine Veränderung des Gesamtcharakters des Hauptauftrages.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Baubereich: 8,8 – 12,6 km der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 314/315: Erschütterungsmessungen aufgrund von Rammarbeiten an der EÜ Schräger Weg und EÜ Bahnhofstraße
Gemäß des Planfeststellungsbeschlusses sind, um Schäden abzuwenden und den Schutz der betroffenen Anwohner zu wahren, die Erschütterungsmessungen zwingend erforderlich. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Leistungsablauf, da hier besondere zeitliche Zwänge aufgrund der anstehenden Sperrpause vorliegen. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass der Baubeginn der Rammarbeiten und die darauf folgenden Leistungen sich erheblich verschieben würden. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 162 / NT 32: zusätzliche Wasserhaltungsmaßnahmen im Bereich der Hebeanlage und Schächte am Gleis 6082 bei km 1,190
Zur Herstellung der vertraglich geschuldeten Aus- und Einlaufbefestigungen im Bereich der Hebeanlage am Gleis 6082 sind zusätzliche Wasserhaltungsmaßnahmen zwingend notwendig. Die Leistung erfordert eine enge logistische Kooperation. Zusätzlich führen konzeptionelle Zwänge zu einem erhöhten Maß an logistischer Kooperation, wodurch unzählige Schnittstellen verursacht werden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass der Baubeginn der Leistung und die darauf folgenden Leistungen sich erheblich verschieben würden. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: 8,8 – 12,6 km der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 335: Herstellung von provisorischen und zusätzlichen Querungen Str. 6002 10,495 km, 10,565 km – prov. Querungen, 10,732 km – zusätzliche Querung
Zur Sicherstellung der Inbetriebnahme der Strecke 6002 war es erforderlich, am km 10,495 und am km 10,565 provisorische Querungen und am km 10,732 eine zusätzliche Querung herzustellen. In dieser Querung verlaufen Bahnstromkabel, um die Stromschienenanschlüsse in diesem Bereich sicherzustellen. Darüber hinaus war diese Querung für die IBN der Handtrenner erforderlich. Bereits vorhandene Spezialgeräte und spezielles Fachwissen wird für die zusätzlichen Leistungen benötigt. Darüber hinaus besteht die Erfordernis einer engen logistischen Kooperation aufgrund des Ineinandergreifens verschiedener Gewerke. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass der Baubeginn der Leistung und die darauf folgenden Leistungen sich erheblich verschieben würden. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Herstellung einer ganzheitlich funktionsfähigen Anlage ist die Erweiterung und teilweise Erneuerung der Stromversorgung des ESTW A-KAR und AKW zwingend notwendig. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Eine Konsistenz für die Gewährleistung dieser Leistung ist bei Beauftragung eines zweiten ANs nicht mehr vorhanden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass der Baubeginn der Leistung und die darauf folgenden Leistungen sich erheblich verschieben würden. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
AoL 100a: Montage von beigestellten Kunststoffsockeln für Kabelschränke und nach Ausführung Revision des Planwerks dazu.
Ur Herstellung der Baufreiheit und Vorbereitung der Ausrüstung zur Inbetriebnahme des ESTW-A BKAX sind durch die ARGE für die Siemens Mobility GmbH diverse Bauleistungen zu erbringen. U. a. sind für die Kabelschränke Kunststoffsockel zu setzen bzw. zu montieren. Die Angaben dazu sind in das Planwerk, das sich beim AN in Bearbeitung befindet, einzuarbeiten. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Eine Konsistenz für die Gewährleistung dieser Leistung ist bei Beauftragung eines zweiten ANs nicht mehr vorhanden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, so das sich der Beginn der darauffolgenden Leistungen erheblich verschieben würde. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 284: Erstellen von Zähleranträgen für die ZAS der Hebeanlagen an km 10,82 (Str. 6002) und km 1,1+90 (Str. 6005)
Für den ordnungsgemäßen Betrieb der Hebeanlagen müssen Zähleranträge für die ZAS der Hebeanlagen erstellt werden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs gehen Synergieeffekte durch einheitliche Leistungsdurchführung und Leistungsbetreuung verloren. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass die Beantragung der Zähleranträge sich erheblich verschieben würde und somit die Hebeanlage nicht betrieben werden könnte.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund der zukünftigen Integrierung des Bhf Karow in das ESTW-A Karow muss der NEA-Raum zu einem LST-Raum umgebaut werden. Infolge dessen entfällt das stationäre Netzaggregat, und eine neue Zweitnetzeinspeisung aus der Oberleitung muss hergestellt werden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen wäre die IBN gefährdet und das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund vorgefundener Mängel an der TE, musste die TE mittels Kamerabefahrung auf weitere Mängel geprüft werden. Andernfalls wäre ggf. eine störungsfreie Bauausführung in der geplanten Form nicht möglich gewesen. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs gehen Synergieeffekte durch die einheitliche Leistungsdurchführung und Leistungsbetreuung verloren. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass der Baubeginn der Leistung und die darauf folgenden Leistungen sich erheblich verschieben würden. Es wäre unklar, ob die Bestandsaufnahme und die sich daran anschließende Instandsetzung rechtzeitig vor dem nächsten stärkeren Niederschlag hätte erfolgen können. In der Folge könnte der Oberbau der Strecke 6067 durch starke Durchnässung Schaden nehmen und Gleislagefehler verursachen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: 8,8 – 12,6 km der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Um die Artenschutzrechtlichen Anforderungen einzuhalten, mussten umgehend diverse Artenschutzmaßnahmen um das BE Flurstück Nr. 222 ergriffen werden. Durch die artenschutzrechlichen Vorgaben gibt es hier besondere zeitliche Zwänge, um die Maßnahmen des Naturschutzes einzuhalten und umzusetzen. Würden diese Leistungen nicht sofort umgesetzt werden, würde ein Baustopp eintreten. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Leistungsablauf, die hier nicht zu vertreten wären. Dies hätte einen Baustopp bis zur Umsetzung der Leistungen zur Folge und in diesem Zusammenhang eine Gefährdung des gesamten Bauablaufs, aller Betren und der IBN.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: 8,8 – 12,6 km der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Herstellung eines regelkonformen Bauwerkes müssen zur Minderung der Schotterbeanspruch gem. Ril. USM eingebaut werden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs gehen Synergieeffekte durch einheitliche Leistungsdurchführung und Leistungsbetreuung verloren. Eine Neuvergabe hätte auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen zur Gefährdung der vorgesehenen Betren geführt und die Beantragung neuer Betren würde zu einer massiven Verlängerung des Leistungsablaufs sowie zu erheblichen Störungen im Fahrplan führen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Rahmen der EP kann das Gewicht (to) der alten Stahlüberbauten nur geschätzt werden. Beim Ausbau der Stahlüberbauten wird dann teilweise festgestellt, dass die Schätzung nicht den realen Tonnagen entspricht. Der AN schuldet im HLV den Ausbau der Stahlüberbauten. An dieser Leistung hat sich nichts verändert, lediglich die Tonnagemengen sind nun teilweise geringer.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-03-22
Buyer: E-zamawiajacy Katowickie Centrum Onkologii
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Submission deadline: 2019-04-03
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie produktów leczniczych – leków, środków kontrastowych, płynów infuzyjnych i materiałów opatrunkowych dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii w postaciach, dawkach i szacunkowych ilościach, których wykaz w podziale na Pakiety od nr 1 do nr 49 stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
Przedmiotem zamówienia jest produkt leczniczy – lek o nazwie międzynarodowej w określonej przez Zamawiającego postaci i dawce.
1. Ilości zamawianego produktu leczniczego mogą ulec zmniejszeniu, w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z bieżących zamówień bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego leku.
Paramagnetyczny środek kontrastowy O stężeniu gadolinu 1,0 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 7,5 ml x 1 amp. strz./amp. ilość 200
Paramagnetyczny środek kontrastowy o stężeniu gadolinu 1,0 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 15 ml x 1 fiol. ilość 650
Paramagnetyczny środek kontrastowy O stężeniu gadolinu 0,5 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 15 ml x 1 fiol. ilość 350
Paramagnetyczny środek kontrastowy O stężeniu gadolinu 0,5 mmol/ml do badań MR niskiego ryzyka wystąpienia nerkopochodnego włóknienia układowego (NSF) a 20 ml x 1 fiol. ilość 200
Paramagnetyczny środek kontrastowy O stężeniu gadobenatu dimegluminy 0,5 mmol/ml dedykowany do badań MR wątroby, a 15 ml x 1 fiol. ilość 50
Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy O stężeniu od 370 do 400 mg jodu inj. 10 but a 100 ml ilość 35
Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy O stężeniu od 370 do 400 mg jodu inj. 8 but a 500 ml ilość 15
Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1ml 1 but. a 500 ml inj. ilość 1500
Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1ml 1 but. a 100 ml inj. ilość 450
Niejonowy, niskoosmolarny środek kontrastowy Środek kontrastujący niejonowy 300 mg/1ml 1 but. a 50 ml inj. ilość 250
Niejonowy, dimeryczny, sześciojodowy, rozpuszczalny w wodzie środek kontrastowy O stężeniu: 270 mg jodu/ml (co odpowiada: 550 mg/ml jodiksanolu), inj. 10 but. a 100 ml ilość 250
Niejonowy, dimeryczny, sześciojodowy, rozpuszczalny w wodzie środek kontrastowy O stężeniu: 320 mg jodu/ml (co odpowiada: 652 mg/ml jodiksanolu), inj. 10 but. a 200 ml ilość 100

Eligibility requirements: Pakiet 1-49 a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.