Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-01-21
Buyer: Provincie Noord-Holland
Country: NL
Region: NEDERLAND
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48600000 | 72000000
Submission deadline: 2017-03-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: De provincie Noord-Holland heeft in een bestuurlijk project 'Blauwe Golf' maatregelen geïdentificeerd, ontwikkeld en ingezet om de doorstroming op (vaar)wegen te bevorderen. Eén van de maatregelen betrof de ontwikkeling van het Brug Management Systeem (BMS). Het lopende vervolg project „Blauwe Golf vervolg” heeft tot doel om de functionaliteit van het BMS uit te breiden. Doordat dit een majeure aanpassing van het huidige BMS betreft heeft de provincie besloten tot een herontwerp en het laten ontwikkelen, implementeren en in beheer nemen van een nieuw systeem, het BMS 3.0. De opdracht is ingedeeld in 2 samenhangende hoofdactiviteiten:
A. De aanschaf, ontwikkeling en installatie van een naar de eisen en wensen van de provincie werkend BMS 3.0.
Opdrachtgever heeft gekozen om de ontwikkeling van het product BMS 3.0. volgens een agile aanpak te laten verlopen in overeenstemming met de eisen en wensen en binnen de voorw...
De provincie wenst met één Inschrijver een vereenkomst af te sluiten op de voorwaarden als in de bijgevoegde aanbestedingsstukken is opgenomen. De overeenkomst omvat een levering- en dienstendeel elk in 2 fasen, passend bij de gekozen programmatuur ontwikkelaanpak. Globale planning:
— Na opdrachtverlening draagt opdrachtnemer er zorg voor dat uiterlijk 15.7.2017 de BMS 3.0 basisfunctionaliteiten zijn opgeleverd, dit betekent door de Opdrachtgever goedgekeurd, werkend en geïntegreerd in provinciale ICT-omgeving. Tot het Eindproduct BMS 3.0 is opgeleverd verzorgt opdrachtnemer het beheer en onderhoud van de basisfunctionaliteiten.
— Eindproduct BMS 3.0: doorontwikkeling van het systeem vindt plaats tussen de opleverdatum van de BMS 3.0 basisfunctionaliteit en de acceptatie van het eindproduct BMS 3.0. waarop de overdracht naar de beheerfase volgt. Voor de dienstverleningsovereenkomst beheer en onderhoud geldt een initiële looptijd van 24 maanden.
Aantal mogelijke verlengingen: 6. Geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten (vanaf de gunning van de opdracht): 12 maanden.
Voor de dienstverleningsovereenkomst (fase B.2 beheer) geldt dat deze een initiële looptijd heeft van 24 maanden (2 jaar) aansluitend op de ingebruikname van het werkend geïnstalleerde Eindproduct BMS 3.0 (fase A.2).
Na het verstrijken van de initiële contract periode heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de opdracht zesmaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden, mits de gegunde opdrachtnemer de Opdracht naar tevredenheid heeft uitgevoerd. De maximale contractduur is 96 maanden (8 jaar), dan vervalt de Overeenkomst van rechtswege. Motivatie keuze contractduur:
— — een deel van de opdracht betreft maatwerk programmatuur. De investering voor opdrachtgever en opdrachtnemer is relatief hoog.
— Uniforme Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten,Persoonlijke situatie ondernemers,
— Kerncompetentie ervaring met op basis van Agile methodiek ontwikkelen en programmeren van een applicatie met gebruikers op LBO/MBO niveau (4.3.2.1.1),
— Kerncompetentie ervaring met het werkend opleveren van een softwareproduct binnen het werkveld (vaar)wegverkeersmanagement (4.3.2.1.2),
— Kerncompetentie ervaring met verzamelen en verwerken van gegevens op basis van V-Log en Datex-II binnen een DVM-app (4.3.2.1.3),
— Kerncompetentie ervaring met het beheren en onderhouden van een DVM-app. binnen het werkveld (vaar)wegverkeersmanagement (4.3.2.1.4).

Eligibility requirements: — Uniforme Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten,Persoonlijke situatie ondernemers, — Geen crimineel verleden.