Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-22
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71319000: Expert witness services | 71351200

Technical requirements: Neubaustrecke Gelnhausen – Fulda, Baugrunduntersuchungen und tunnelbautechnische Gutachten Varianten IV und VII für die Leistungsphase 2 und optional für die Leistungsphasen 3 und 4
ABS/NBS Hanau-Würzburg/Fulda (HWF): Die Strecke zwischen Hanau und Fulda ist eine der wichtigsten und stärksten befahrenen Bahnstrecken Deutschlands. Auf den vorhandenen Gleisen verkehren Tag für Tag zwischen 250 und 300 Züge und Teile wurde im Jahr 2008 zum überlasteten Schienenweg erklärt. Mit dem Projekt HFW und dem Projektteil NBS Gelnhausen-Fulda (Projekt des Bundesverkehrswegeplans) sollen der Engpass aufgelöst, die Kapazitäten erhöht und Fahrzeiten verkürzt werden. Zum rechtsicheren Variantenentscheid für die Planfeststellung ist ein gestuftes Baugrunduntersuchungsprogramm für 2 Vorzugsvarianten zu erstellen und nach Auswertung der Baugrunduntersuchung sind entsprechende Gutachten zu erstellen. Nach erfolgter Variantenauswahl durch den AG erfolgt die vertiefte Untersuchung der Antragsvariante zum Abschluss der Lph. 2 (Hauptleistung). Optional wird die Leistungsphase 3 + 4 für die Antragsvariante vergeben.
Neubaustrecke Gelnhausen – Fulda, Baugrunduntersuchungen und tunnelbautechnische Gutachten Varianten IV und VII für die Leistungsphase 2 und optional für die Leistungsphasen 3 und 4
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
ABS/NBS Hanau-Würzburg/Fulda (HWF): Die Strecke zwischen Hanau und Fulda ist eine der wichtigsten und stärksten befahrenen Bahnstrecken Deutschlands. Auf den vorhandenen Gleisen verkehren Tag für Tag zwischen 250 und 300 Züge und Teile wurde im Jahr 2008 zum überlasteten Schienenweg erklärt. Mit dem Projekt HFW und dem Projektteil NBS Gelnhausen-Fulda (Projekt des Bundesverkehrswegeplans) sollen der Engpass aufgelöst, die Kapazitäten erhöht und Fahrzeiten verkürzt werden. Zum rechtsicheren Variantenentscheid für die Planfeststellung ist ein gestuftes Baugrunduntersuchungsprogramm für 2 Vorzugsvarianten zu erstellen und nach Auswertung der Baugrunduntersuchung sind entsprechende Gutachten zu erstellen. Nach erfolgter Variantenauswahl durch den AG erfolgt die vertiefte Untersuchung der Antragsvariante zum Abschluss der Lph 2 (Hauptleistung). Optional wird die Leistungsphase 3+4 für die Antragsvariante vergeben.
NT08: Der Auftragnehmer hat vertraglich die Bauüberwachung für die Stufen 1 und 2 durchzuführen. Die vertraglich vereinbarten Dauern für die Durchführung der Stufen 1 und 2 können aufgrund von Behinderungen im Bohrablauf nicht eingehalten werden.
Die Verzögerung des Bohrablaufs war bei Vertragsschluss weder durch den Auftragnehmer noch durch den Auftraggeber vorhersehbar. Weder die Widerstände der Eigentümer und Behörden noch das angetroffene Arteser-Risiko war absehbar. Die zusätzliche Leistung schließt direkt an die vertragliche Leistung der Fachbauüberwachung an. Der Auftragnehmer hat überdies das Erkundungskonzept erstellt und besitzt Detailwissen zum Bohrprogramm, den noch offenen Bohrungen sowie die Kenntnis der Örtlichkeiten. Ein neuer Auftragnehmer würde zusätzliche Kosten und einen weiteren zeitlichen Verzug verursachen.


Winner: Bezeichnung: Boley Geotechnik GmbH