Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-31
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00002 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.
Kivitelezési és tervezési feladatok ellátása a következő műtárgyak tekintetében: a Deák Ferenc zsilip, a Dunakiliti vízlépcső, a Kvassay zsilip, a Nicki duzzasztó, a Góri tározó zsilipje
Műtárgyak (mtgy) egységenkénti leürítése, iszapmentesítése és műsz. felülvizsgálat a vízzel takart részeken, rekonstr. tervek jav.
Terv. acél elzáró ber.-ek tokszerk.-inek beépítéséhez a mtgy építményeinek (beton és téglafal) átalakítása, kieg.
A vasaltbeton kamra és fők beton felületjav., alaplemez felső rétegének injektálása, kőfalazatok felületjav., faltetők beton járófelületének átépítése.
Duzzasztónyílások új ideigl. elzárás rögzítőelemek beépítése a II. és III. nyílásba, az I. nyílásba már beépítettel azonosan.
Beton és téglafal felületjav.: 54 800 m2, vb.szerk. bontás: 860 m2, vb., és betonszerk. építés: 970 m3, kőszórás ép.: 5 910 m3, betonba rakott kő/betonlap burk. 1 620 m2; földmunka: 48 050 m3, acél szádfal 1 420 m2, új acélszerk. korr. véd. bevonattal: 269 t, meglévő acélszerk. korr. bevonat készítés: 43 400 m2, mozg.ber.felújítás 36 készlet, daru felújítás: 5 db.
A mtgy víztelenítést követő felmérés alapján beköv. esetleges rekonstrukciós terv változás csak akkor kezelhető változtatási javaslatként, ha az eltérés az 5 % költségnövekedést meghaladja.
A Szerz. egyösszegű (átalányáras), az V. kötetben rendelk. bocs. ktgv. kiírásban, és AF-ben szereplő mennyiségek táj. jellegűek. Aj.tevőnek úgy kell meghat. a tételek árát, hogy az fedezetet adjon a megval. tényl. felmer. mennyis.-re és ktg.-re.
A Deák Ferenc zsilip felújítási munkái során Vállalkozó a műtárgy leürítését követően a tápzsilip alaplemezének előre nem látható károsodását tapasztalta.
A Dunakiliti vízlépcső kivitelezési munkái kapcsán Vállalkozó az üzemi híd járda megbontását követően az útpálya acéllemez korróziós károsodásait tapasztalta.
A Deák Ferenc zsilip felújításának kivitelezési munkái során 2020. február 5-ével kezdődően, február 9-i bajai vízmércén mért 641 cm-es tetőzéssel árhullám vonult le a Dunán. Az árvíz megrongálta az ideiglenes elzárás és a fővédmű között elhelyezkedő kikötőponkot.
Dunakiliti vízlépcső felújítási munkáinak kapcsán Vállalkozó a vezérlőépület felújítása során az erkély lemezének az elmúlt időszakban történt beázásainak nyomait tapasztalta.
A Deák Ferenc zsilip felújításának kivitelezési munkái kapcsán szükséges 3 db közmű vezeték kiváltása során Vállalkozó a vasbeton burkolat megbontását követően - a rendelkezésre álló terveken nem szereplő - korábbi vasbeton szerkezeteket talált: a burkolat alatt még 1,0 m vastagságú műtárgyrész került elő.
A Deák Ferenc zsilip felújítási munkáihoz kapcsolódóan Vállalkozó előre nem látható helyszíni körülményeket tárt fel: a tápzsilip régi emelődaru sínpályáján komoly szerkezeti repedések és hiányok vannak, amelyek javítása szükséges a biztonságos és üzemszerű működés érdekében.


Winner: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság