Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-07
Buyer: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka , ul. Lokalna 2
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71220000 | 71240000 | 71322000: Civil engineering design services | 71330000

Technical requirements: Opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji pod nazwą:  „Budowa przeprawy mostowej
Opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w msc. Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z  drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie”
Opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przeprawy mostowej pr
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Opracowanie  dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi i uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji pod nazwą: „Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK61 w msc. Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z  drogą powiatową nr 2539W w msc. Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie”
Powiat Ostrołęcki, którego jednostką realizującą w imieniu Zamawiającego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  na posiedzeniu w dniu 20.08.2021 r. zmienił postanowienia umowy na podstawie paragrafu 14 ust. 1 pkt 1w ten sposób, że paragraf 6 ust. 1 pkt 8 umowy otrzymuje brzmienie: Projekt podziału nieruchomości : 14.06.2021 - 30.10.2021.
Lider Konsorcjum Pomost Warszawa pismem z dnia 03.08.2021 r. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie wniosku dotyczącego zmiany terminu wykonania opracowania Projektu podziału nieruchomości wymienionego w p. 8 .6 ust. I Umowy nr 458/2019 z dn. 24 grudnia 2019 r. Wnioskowany termin: 30.10.2021 r.Jednym z opracowań wymienionych w Umowie nr 458/2019 jest Raport oddziaływania inwestycji na środowisko (par 6 ust. I p. 5). W trakcie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, niezbędnej do sporządzenia Raportu, stwierdzono konieczność zmiany przebiegu uzgodnionej wcześniej trasy w kierunku północnym, na odcinku od składowiska popiołów elektrowni do wjazdu na most na rzece Narew. Zmiany te spowodowały konieczność wprowadzenia zmian także w samym Raporcie.W chwili obecnej jesteśmy w trakcie sporządzania projektu podziału nieruchomości, ale w związku z powyższym na omawianym odcinku trasy niezbędne jest ustalenie od nowa granic nieruchomości na gruncie dla działek planowanych do przejęcia inw.


Winner: POMOST Warszawa Sp. z o. o.