Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-15
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232150 | 45232452 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: 21FEI52510 Taucha, Straßen- und Tiefbauarbeiten, Grundhafter Ausbau Graßdorfer Straße / Portitzer Straße  MKA004
Straßenbau Anliegerstraße mit Wendehammer, Länge ca. 350 m, Breite ca. 5,50 meinschließlich Tiefbauleistungen, Straßenentwässerung, Stauraumkanal, Abflussregler,Beleuchtung, Straßenquerung Verlegung Abwasser- und Trinkwasserleitung sowieMedienleerrohre im Gehweg, Länge ca. 120 m.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zustellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung internerAbstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Fristzur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. DerAuftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oderinnerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw.zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Der Auftraggeber behält sichdie Anwendung von §§ 123, 124 GWB vor. Bei Durchführung einesVerhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, denAuftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungeneinzutreten. Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicherUndurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungenaufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahrenaufzuheben bzw. einzustellen. Hinweise des Auftraggebers zu Corona: 1. Die mitErlass des BMI vom 23.3.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1
herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf denabzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zumUmgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagenentsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mitVorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Vonentsprechenden Erklärungen bitten
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für das Einbringen des Drosselbauwerkes ist ein Mobilkran erforderlich. Für diesen muss eine temporäre Zufahrtsstraße hergestellt werden, um weiterhin die Zufahrten für Anlieger und Rettungswache zu ermöglichen. Bei einem Wechsel des AN müsste diese Leistung ausgesetzt werden. Damit würden darauf folgende und davon abhängige Leistungen nicht ausgeführt werden können, die Folge wäre ein Baustillstand, der wiederum zu Zusatzkosten führen würde.


Winner: Süß Bau GmbH