Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45112000 | 45221242 | 45262212 | 45262310 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
LÄA 731:  Zusätzliche Maßnahmen zur Herstellung und Überwachung der Eiskörper für die Herstellung der Querschläge
Während des Aufgefriervorgangs an den Querschlägen 6 & 7 kam es zu unerwarteten Hebungen. Durch die daraufhin in einer Ergänzungsvereinbarung getroffene Neubewertung des Frostkörpers ist von einer längeren Aufgefrierdauer auszugehen. Um der Sorgfaltspflicht beim Bau der Querschläge nachzukommen, sind die lückenlose Dokumentation des Baufortschritts inkl. Aufgefrier- und Abtauprozess sowie die Bewertung der daraus resultierenden Messergebnisse notwendig. Dazu zählen auch Rückschlüsse aus dem bereits erfolgten Aufgefrier- und noch andauernden Abtauprozess der Querschläge 6 & 7.
Die Herstellung der Querschläge einschließlich der Vereisung verbleibt im Verantwortungsbereich der ARGE


Winner: ARGE Tunnel Rastatt
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 34928230 | 44212100 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände.
- Das vorhandene Pflaster muss zum und nachher wieder vom Zwischenlager transportiert werden. Aufgrund der engen Platzverhältnisse konnte das Pflaster nicht in unmittelbarer Nähe gelagert werden, sondern musste innerhalb des Baufeldes verfahren werden. - Aufgrund der teilweise geänderten Gehwegbreite muss das Pflaster abweichend vom Entwurf mehrfach geschnitten werden. Des Weiteren müssen Betonpflastersteine nachgeliefert werden. - Aufgrund des Alters müssen Teile des vorhandenen Pflasters nach dem Abrütteln ausgetauscht werden. - Die Entwässerungsrinne wurde im Rahmen der AP erforderlich. - Das Bordsteinformat hat sich gem. Ausführungsplanung ebenfalls geändert. Es sind jetzt Hochbordsteine einzubauen. Diese sind dem Bestand (Sonderfarbe Basaltgewaschen) anzupassen. Das Gleiche gilt für die Kantensteine/ Tiefbordsteine. Die Randeinfassung wurde im Rahmen der AP erforderlich.
Die sich ergebenden zusätzlichen Leistungen sind untrennbar mit den Leistungen des Hauptvertrages verbunden. Eine Leistungserbringung durch Dritte würde zu erheblichen Schwierigkeiten beim Ineinandergreifen der vertraglichen Leistungen und der nun zusätzlich erforderlichen Leistung führen


Winner: Strabag AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 34928230 | 44212100 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände.
Im Zuge der Verbauherstellung der Stützwand West mussten alte Stahlbetonfundamente von OLA-Masten ausgebaut sowie Löcher in die Bestandsspundwand gebrannt werden
Die Rückbau- und Entsorgungsleistungen im betreffenden Bereich sind grundsätzlich durch den AN zu erbringen. Aus fachlicher Sicht ist es nicht möglich, die Teilleistung "Abbruch Bestandsfundamente" an einen anderen Auftragnehmer zu vergeben.


Winner: Strabag AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 34928230 | 44212100 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände.
Im Zuge der Erneuerung der EÜ „WBR“ werden zusätzliche Leistungen für den Umbau des Vorwegweisers erforderlich. Der Vorwegweiser ist nach Vorgabe des Straßenträgers während der Bauphase temporär wieder aufzustellen.
Die Ausführung aller Arbeiten zur Verbreiterung der EÜ "WBR" sind im Auftrag des AN enthalten. Der temporäre Umbau des Vorwegweisers kann technisch nicht von der eigentlichen Leistung getrennt werden.


Winner: Strabag AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 34928230 | 44212100 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Das Baulos 08: Ingenieurbau Nord umfasst Bauleistungen in einem Baufeld mit einer Gesamtlänge von ca. 2,8 km Mit folgenden Leistungen: — Erstellung von
Baustraßen;— Vorbereitende Arbeiten am Bahnkörper;— Erstellung eines Versickerungsbeckens;— Verbreiterung einer Fußgängerunterführung;— Verbreiterung von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Eisenbahnüberführungen;— Neubau von 2 Straßenüberführungen;— Erstellung Schallschutzwände
Das Erfordernis ergab sich durch die Erhöhung der Gradiente der Straße, die eine Nachrechnung der Bestandsstützwand auf der Südostseite erforderlich machte. Die Standsicherheit der Bestandswand konnte nicht nachgewiesen werden, do dass nach Rücksprache mit dem Bautechnischen Prüfer ein System zur Ausführung kommen sollte, dass keine zusätzlichen Lasten auf die Bestandswand bringt. Im Dezember 2018 wurde in der Planungsbesprechung eine Gabionenwand als auszuführende Lösung festgelegt.
- Gem. Ausschreibungsplan (Ausführungsplanung - StrÜ Mendener Straße – Grundriss) sowie HLV und Baubeschreibung ist keine Gabionenwand vorgesehen.
Die sich ergebenden zusätzlichen Leistungen sind untrennbar mit den Leistungen des Hauptvertrages verbunden. Eine Leistungserbringung durch Dritte würde zu erheblichen Schwierigkeiten beim Ineinandergreifen (Leistungsabfolge, Leistungsschnittstellen etc.) der veränderten zusätzlichen Leistungen führen.


Winner: Strabag AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45315100 | 79710000: Security services

Technical requirements: Eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur Aufhebung dieses Vergabeverfahrens führen.
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Verö;ffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2  und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge moeglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Erfassung der EEA-Anlagen in der Maybachstr. in SAP muss eine gesonderte Dokumentation nach Vorgaben der DB Netz AG erstellt werden. Der AN hat bereits Bau- und Sanierungsmaßnahmen im/am Gebäude in Auftrag. Eine gesonderte Vergabe ist nicht wirtschaftlich und würde auch zu Zeitverzug (Gefährdung der Inbetriebnahme) und weiteren baulichen Schnittstellen führen, die die Gewährleistung gefährden. Bei Wechsel AN wären Gewährleistungsprobleme, Schadensersatzprobleme und Zeitverzug die Folge gewesen. Der Bauablaufplan wäre nicht mehr zu halten gewesen.


Winner: Rhomberg Bahntechnik GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45315100 | 79710000: Security services

Technical requirements: Eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur Aufhebung dieses Vergabeverfahrens führen.
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Verö;ffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2  und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge moeglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bei der Vorbereitung der Abnahme der EEA-Anlagen wurde festgestellt, dass die nach den Ausführungsplänen errichtete Anlagenteile und sämtliche Kabelanlagen im Zusammenhang mit der geplanten Mehrfach-stromeinspeisung (Trafo, Diesel, NEA-OLA) technisch nicht den gültigen Regelwerken entsprechen, welche insbesondere bei der Errichtung eines ESTWs relevant sind. Aus dem o.g. Grund müssen Anpassungen gemäß der Vorgaben aus der 2.Änderungsplanung an Schaltanlagen und div. Kabelanlagen, sowie Rückbauarbeiten durchgeführt werden. Der AN hat bereits Bau- und Sanierungsmaßnahmen im/am Gebäude in Auftrag. Eine gesonderte Vergabe ist nicht wirtschaftlich und würde auch zu Zeitverzug (Gefährdung der Inbetriebnahme) und weiteren baulichen Schnittstellen führen, die die Gewährleistung gefährden. Bei Wechsel AN wären Gewährleistungsprobleme, Schadensersatzprobleme und Zeitverzug die Folge gewesen. Der Bauablaufplan wäre nicht mehr zu halten gewesen.


Winner: Rhomberg Bahntechnik GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-08
Buyer: OBČINA DRAVOGRAD
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231100 | 45231110 | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Operacija je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, prednostne osi >Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti<, prednostne naložbe >vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev<
Dodatna dela so tehnično in funkcionalno neposredno povezana s predmetom javnega naročilo in so nujno potrebna z azagotavljanje funkcionalnosti celoviteva sistema vodovoda. Ker izvedbe dodatnih del iz ekonomskih in tehničnih razlogov ni mogoče oddati ločeno oziroma bi ločeno oddajanje teh del naročniku povrzočila velike nevščnosti in znatno podvajanje stroškov, bo izvedbo dodatnih del prevzel obstoječi izvajalec.


Winner: RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2021-09-08
Buyer: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
Country: SE
Contract type: Supplies
CPV classification: 09330000: Solar energy
Estimated value: 10000000 SEK

Technical requirements: MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har behov av solcellsanläggningar för de tillfälliga anläggningar som sätts upp på de platser som myndigheten bistår med. Anläggningarna är mestadels på platser kring ekvatorn. MSB har tidigare annonserat om upphandling och inga anbud har inkommit. Solcellsanläggningar (21/51)
MSB meddelar med detta att man har för avsikt att teckna ett ramavtal med leverantör och går in i ett förhandlat förfarande utan annonsering.
Anläggningarna är mestadels till för att placeras i närhet av ekvatorn , andra platser kan förekomma, finns även produkter som ska vara av mindre och mobila lösningar för snabba insatser.


Award value: 10000000
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2021-09-08
Buyer: Schiphol Nederland BV
Country: NL
Contract type: Supplies
CPV classification: 34000000 | 34100000 | 34200000 | 34300000 | 34400000

Technical requirements: The purpose of the market consultation is to obtain a clearer understanding of the available innovations/developments of sustainable taxiing solutions in the market. In this market consultation we want to focus on groundmovements of airplanes where the use of airplane engines can be reduced.
In this market consultation we want to focus on groundmovents of airplanes where the use of airplane engines can be reduced. This process is called taxiing, so we aim for a sustainable taxiing solution.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-09-08
Buyer: Gemeinde Klappholz / Gemeinde Schaalby
Country: DE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144210: Road-sweeping vehicles | 34144213 | 35110000: Fire-fighting and safety equipment
Submission deadline: 2021-10-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt
- Angaben zum Umsatz des Unternehmens, Leistungen betreffend, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Anfragen zum Verfahren können elektronisch über die B_I eVergabe (www.bi-medien.de) oder an die unter I.3) genannte Adresse gestellt werden.
Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die zur Vertretung des Bieters berechtigte natürliche Person zu benennen, bei elektronischer Angebotsübermittlung ist das Angebot mit der geforderten Signatur zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die B_I eVergabe (www.bi-medien.de) zu übermitteln.
Zugang zur elektronischen Kommunikation bzw. Angebotsabgabe als registrierter Nutzer der B_I eVergabe über den Menüpunkt - Meine Vergaben - unter dem B_I code D444336069 im Bereich - Mitteilungen - bzw. - Angebot -.
Die Vergabestelle weist ausdrücklich auf die Rügeobliegenheit der Unternehmen/Bewerber/Bieter sowie auf die Präklusionsregelung gemäß § 135
GWB hinsichtlich der Behauptung von Verstößen gegen die Bestimmungenüber das Vergabeverfahren hin. § 160 Abs. 3 GWB lautet:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens biszum Ablauf der in der Bekanntmachung
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens biszum Ablauf der Frist zur Bewerbung
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei
einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach§ 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Eligibility requirements: Eigenerklärung für alle Lose: - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft - Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt - Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation - Angaben zur Eintragung ins Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes des Unternehmens