Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-25
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Předmětem plnění je výstavba obchvatu silnice I/38 obce Církvice. Nově budovaný obchvat je částečně veden v souběhu s železniční tratí v koridoru daném touto tratí a inženýrskými sítěmi VVTL plynovodu a ropovodu.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Změna nastává z důvodu nesouladu PDPS se smluvním soupisem prací. Dle PDPS byly navrženy směrové sloupky z plastové hmoty včetně odrazného pásku po obou stranách komunikace ve vzdálenosti po 10 m, a ve směrových obloucích na začátku a na konci úseku po 5 m (celkem 73 kusů), uvedená skutečnost potřeby vybavit komunikaci směrovými sloupky je uvedena jak v technické zprávě, tak ve vzorovém příčném řezu (viz TZ a VPŘ). Zhotovitel postupoval dle PDPS, přičemž zjistil, že sloupky nejsou zahrnuty v soupisu prací, na nastalou situaci upozornil Správce stavby svým dopisem (viz oznámení Zhotovitele ze dne 10.08.2022). Technický dozor stavby souhlasil, že vznikla
nesrovnalost mezi PDPS a smluvním soupisem prací (viz vyjádření TDS ze dne 16.08.2022). Správce stavby uvedl, že osazení sloupků je nutné pro zajištění bezpečnosti veřejného provozu a vydal pokyn k Variaci (viz pokyn Správce stavby ze dne 29.08.2022). Autorský dozor s navrženými úpravami souhlasí (viz vyjádření AD ze dne 11.11.2022). Týká se pol. č. 37 a 38.
Změna nastává z důvodu nesouladu PDPS se smluvním soupisem prací. Dle PDPS byly navrženy směrové sloupky z plastové hmoty včetně odrazného pásku po obou stranách komunikace ve vzdálenosti po 10 m, a ve směrových obloucích na začátku a na konci úseku po 5 m (celkem 73 kusů), uvedená skutečnost potřeby vybavit komunikaci směrovými sloupky je uvedena jak v technické zprávě, tak ve vzorovém příčném řezu (viz TZ a VPŘ). Zhotovitel postupoval dle PDPS, přičemž zjistil, že sloupky nejsou zahrnuty v soupisu prací, na nastalou situaci upozornil Správce stavby svým dopisem (viz oznámení Zhotovitele ze dne 10.08.2022). Technický dozor stavby souhlasil, že vznikla
nesrovnalost mezi PDPS a smluvním soupisem prací (viz vyjádření TDS ze dne 16.08.2022). Správce stavby uvedl, že osazení sloupků je nutné pro zajištění bezpečnosti veřejného provozu a vydal pokyn k Variaci (viz pokyn Správce stavby ze dne 29.08.2022). Autorský dozor s navrženými úpravami souhlasí (viz vyjádření AD ze dne 11.11.2022). Týká se pol. č. 37 a 38.
Změna nastává z důvodu nesouladu PDPS se smluvním soupisem prací. Dle PDPS byly navrženy směrové sloupky z plastové hmoty včetně odrazného pásku po obou stranách komunikace ve vzdálenosti po 10 m, a ve směrových obloucích na začátku a na konci úseku po 5 m (celkem 73 kusů), uvedená skutečnost potřeby vybavit komunikaci směrovými sloupky je uvedena jak v technické zprávě, tak ve vzorovém příčném řezu (viz TZ a VPŘ). Zhotovitel postupoval dle PDPS, přičemž zjistil, že sloupky nejsou zahrnuty v soupisu prací, na nastalou situaci upozornil Správce stavby svým dopisem (viz oznámení Zhotovitele ze dne 10.08.2022). Technický dozor stavby souhlasil, že vznikla
nesrovnalost mezi PDPS a smluvním soupisem prací (viz vyjádření TDS ze dne 16.08.2022). Správce stavby uvedl, že osazení sloupků je nutné pro zajištění bezpečnosti veřejného provozu a vydal pokyn k Variaci (viz pokyn Správce stavby ze dne 29.08.2022). Autorský dozor s navrženými úpravami souhlasí (viz vyjádření AD ze dne 11.11.2022). Týká se pol. č. 37 a 38.


Winner: STRABAG a.s.