Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-02
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214100 | 45214200

Technical requirements: A szerződésmódosítás dátuma: 2021. június 23. napja. A szerződésmódosítás Felek 2021.2.17. napján fennálló akaratukkal mindenben megegyező tartalommal készült.
A műszaki dokumentációban, az alapszerződésben és 1. számú szerződésmódosításban részletezettek szerint
— Felek megállapodnak, hogy a beépítendő épületgépészeti csővezeték anyaga az eredetileg tervezett acélcső helyett szénacél csőre kerül kiváltásra,
— Felek megállapodnak, hogy az eredetileg tervezett 74 db Viessmann Vitovolt 300 típusú 275W teljesítményű napelem panel helyett 74 db AE Solar típusú 285W teljesítményű polikristályos napelem kerül beépítésre, továbbá a Fronius SYMO 20.0-3-M inverter helyett Huawei 20KTL-M0 solar inverter kerül beépítésre,
— Felek megállapodnak, hogy a tetőre felvezető két darab létra leesés elleni védelemmel és portszórt szénacél csőből kerül kialakításra,
— Felek rögzítik, hogy az akadálymentesítési munkarészhez kapcsolódóan kialakításra kerülő kapaszkodók rozsdamentes acél anyag helyett erősebb pórszórt szénacélcsőből kerülnek kivitelezésre,
— Felek megállapodnak, hogy a portahelyiségben és az öltözőhelyiségben egy-egy lapradiátor kerül telepítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 298 091 HUF többletköltséget jelent,
— A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (Szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 298 091 HUF
— Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.3. pontjának harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítják közös megegyezéssel:
Vállalkozó a kivitelezési munka 25 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 25 %-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.
A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)–(3) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések figyelembe vételével került sor.


Winner: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt