Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-04-20
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: VZ zahrnuje výstavbu zbývajících objektů celé stavby - zejména: přeložka sil. I/35 (kategorie S 24,5/100, délka 700 m), včetně napojení do stávající sil. I/35 (300 m), dobudování souběžné sil. III. třídy (kategorie S 7,5/60), vč. křižovatky s přeložkou sil. III/03568, dále příjezdové komunikace, 6 mostních objektů, přeložky inženýrských sítí.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Jedná se o kladné změny ve výši 4 901 418,90 CZK bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. V dokumentaci PDPS bylo uvažováno s úpravou podloží vápněním v tl. 0,5 m a množstvím vápna 2 %. Na základě provedených zkoušek akreditovanou zkušebnou a na základě kontroly podloží doporučil geotechnik zhotovitele i geodetik objednatele provést sanaci podloží drceným kamenivem frakce 0-150, mocnost 1,00 m se separační geotextílií z důvodu zjištěné vysoké přirozené vlhkosti a tím nízké konzistenci zastižených zemin, jelikož HPV se nachází velmi blízko povrchu, a z důvodu vysokých organických příměsí rostlin. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci Změny ZBV č. 24 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.



Winner: Alpine stavební společnost CZ, s.r.o. - vedoucí společník „Alpine-Bögl a Krýsl-Swietelsky-Lešná III"