Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-04
Buyer: Česká republika - Ministerstvo financí
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111000 | 45112000 | 72310000: Data processing services | 90510000

Technical requirements: Místem plnění veřejné zakázky je areál bývalé elektrárny, dnes v majetku firmy Palivo Trans s.r.o. v Oslavanech, Nádražní ulice.
Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže v areálu firmy Palivo Trans s.r.o. Oslavany (bývalý areál elektrárny), a tím splnění rozhodnutí ČIŽP OI Brno č.j.  ČIŽP/47/OOV/SR01/1015926.005/10/BVS ze dne 10.12.2010, kterým byla uložena tato nápravná opatření.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Místem plnění veřejné zakázky je areál bývalé elektrárny, dnes v majetku firmy Palivo Trans s.r.o. v Oslavanech, Nádražní ulice.
Předmětem plnění je odstranění staré ekologické zátěže v areálu firmy Palivo Trans s.r.o. Oslavany (bývalý areál elektrárny), a tím splnění rozhodnutí ČIŽP OI Brno č.j.  ČIŽP/47/OOV/SR01/1015926.005/10/BVS ze dne 10.12.2010, kterým byla uložena tato nápravná opatření.
Veškeré níže uvedené skutečnosti reflektují reálný průběh aktivního sanačního zásahu. Jedná se o skutečnosti, které nebylo možno v rámci zpracování projektové dokumentace sanačního zásahu a přípravy podkladů pro výběrové řízení plnohodnotně ověřit nebo přesně stanovit.
Vícepráce spočívají v demolici železobetonových konstrukcí, cihelných konstrukcí, drcení, třídění a separaci, nakládce a přepravě kontaminovaných konstrukcí. V rámci odtěžby kontaminovaných zemin je třeba provést podrobnější koncový monitoring podloží ve skladu olejů a olejů s obsahem PCB.
Méněpráce jsou dány vykázáním menšího objemu betonových konstrukcí, menší skutečnou hmotností odstraňovaných odpadů (vyřazené transformátory, směsi olejů s vodou a vyřazené chemikálie) a menším objemem další činnosti spojené s přípravnými pracemi a asanací stavebních konstrukcí. Méně práce dále spočívají v odtěžení výrazně menšího množství nadlimitně kontaminovaných zemin, s čímž souvisí i nižší potřeba nákupu a dopravy deficitního závozového materiálu a hutnění závozového materiálu ve výkopu. Méně práce dále souvisí s tím, že nebude prováděna sanace podzemních vod.


Winner: ALFA SYSTEM s.r.o.