Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-10
Buyer: ALCH Lomnice, SE
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45211100 | 45215000: Construction work for health buildings

Technical requirements: Místo plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc.č. 1956/10, 1865/13, 1865/14, 1865/9, 2366/1, 2361/2, 2361/3, st. 1791, st. 838, vše v kat. území Lomnice nad Popelkou.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) zajištění geometrických plánů, (iii) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, tj. armovacích výkresů železobetonových monolitických konstrukcí, a výrobní dokumentace prefabrikovaných stropních konstrukcí a ocelových konstrukcí, (iv) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, (v) zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy, (vi) zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Místo plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc.č. 1956/10, 1865/13, 1865/14, 1865/9, 2366/1, 2361/2, 2361/3, st. 1791, st. 838, vše v kat. území Lomnice nad Popelkou.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) zajištění geometrických plánů, (iii) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, tj. armovacích výkresů železobetonových monolitických konstrukcí, a výrobní dokumentace prefabrikovaných stropních konstrukcí a ocelových konstrukcí, (iv) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, (v) zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy, (vi) zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.
Provedená změna spočívá v dopočítání dodávky materiálu dle výkazu výměr SO 01 a ochraně hydroizolace dle postupu z výkresu D.1.2.1. Jde o nepodstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť se jedná o nezbytné práce, které projektant nesprávně nezahrnul do původního soupisu prací, změna dodavatele výlučně na tyto práce by z  ekonomického hlediska způsobila objednateli značné obtíže a z technického hlediska by byla obtížně realizovatelná, a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu s ostatními změnami 50 % původní hodnoty závazku. Absolutní hodnota této změny a současně hodnota víceprací činí 365.276,70 Kč. Méněpráce prováděny nebyly.
Důvodem změny je skutečnost, že projektant nesprávně nezahrnul do původního soupisu prací veškerý potřebný materiál dle výkazu výměr SO 01 a nutnou ochranu hydroizolace dle postupu z výkresu D.1.2.1., změna dodavatele výlučně na tyto práce by z ekonomického hlediska způsobila objednateli značné obtíže a z technického hlediska by byla obtížně realizovatelná, a zároveň hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu s ostatními změnami 50 % původní hodnoty závazku.


Winner: Metrostav DIZ s.r.o.