Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-06
Buyer: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 72262000: Software development services

Technical requirements: AKnél meglévő 5500 felhasználóból 500 fő felhasználó egyidejű hozzáférését biztosító, és legalább napi 150000 fő utast szállító, kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszereinek, azaz különösen, de nem kizárólagosan VONTAT1; VONTAT2 - MEGRENDELÉSEK, SZOFI; VONTAT2 / RailML, VONTAT2-KONTROLLING, VONTAT3 - TRES, SZET, EMO, VOFI, TOFI, TEFI, TIG, JIR, EMA2, MENTA2, MTN2, VMK2, TAG3, összességének (a továbbiakban együtt: Rendszerek vagy VONTAT rendszer/VONTAT alkalmazásrendszer) komplex üzemeltetése, support végzése, valamint a Rendszerek komplex bővítése, a Megrendelő által igényelt fejlesztések útján.
Az üzemeltetési szolgáltatás keretében: AK a meglévő és a fejlesztési szolgáltatás keretében fejlesztendő és azok szoftvereinek üzemeltetése, valamint szoftverkövetési, verziófrissítési feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint. A Rendszerekhez kapcsolódó support feladatok ellátása, amely magába foglalja a Szerződés tárgyát képező Rendszerek fejlesztésekor létrehozandó új adatbázisok validálását, feltöltését, a Rendszerek verzió váltásához kapcsolódó háttér adatbázisok konverzióját, új adatbázisok feltöltését is, a kapcsolódó Rendszerek adatbázisaival az adatharmonizáció megteremtését.
Rendszerfejlesztési feladatok és Változáskövetés: AK igényei alapján különösen a Rendszerek bővítése, fejlesztése, esetleges, nem jótállási körbe tartozó hibajavítások kezelése a műszaki leírásban foglaltak szerint.
AK a fenti feladatok elvégzésére keretszerződést kíván kötni 365 napos időtartamra. Teljes keretösszeg: nettó 240 000 000,- Ft, a Rendszerfejlesztési feladatokra és Változáskövetésre fordítható keretösszeg: a 12 havi rendszerüzemeltetési szolgáltatási díj összegével csökkentett teljes nettó keretösszeg.
AK a teljes nettó keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 168 000 000,- Ft erejéig vállal lehívási kötelezettséget, azzal, hogy a rendszerüzemeltetési feladatok vonatkozásában a Megrendelő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírás tájékoztató jellegű, annak minden eleme a tárgyalások során a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembevételével módosításra kerülhet. Ahol a KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
AKnél meglévő 5500 felhasználóból 500 fő felhasználó egyidejű hozzáférését biztosító, és legalább napi 150000 fő utast szállító, kötöttpályás közlekedés folyamatait támogató informatikai rendszereinek, azaz különösen, de nem kizárólagosan VONTAT1; VONTAT2 - MEGRENDELÉSEK, SZOFI; VONTAT2 / RailML, VONTAT2-KONTROLLING, VONTAT3 - TRES, SZET, EMO, VOFI, TOFI, TEFI, TIG, JIR, EMA2, MENTA2, MTN2, VMK2, TAG3, összességének (a továbbiakban együtt: Rendszerek vagy VONTAT rendszer/VONTAT alkalmazásrendszer) komplex üzemeltetése, support végzése, valamint a Rendszerek komplex bővítése, a Megrendelő által igényelt fejlesztések útján.
Az üzemeltetési szolgáltatás keretében: AK a meglévő és a fejlesztési szolgáltatás keretében fejlesztendő és azok szoftvereinek üzemeltetése, valamint szoftverkövetési, verziófrissítési feladatok ellátása a műszaki leírásban foglaltak szerint. A Rendszerekhez kapcsolódó support feladatok ellátása, amely magába foglalja a Szerződés tárgyát képező Rendszerek fejlesztésekor létrehozandó új adatbázisok validálását, feltöltését, a Rendszerek verzió váltásához kapcsolódó háttér adatbázisok konverzióját, új adatbázisok feltöltését is, a kapcsolódó Rendszerek adatbázisaival az adatharmonizáció megteremtését.
Rendszerfejlesztési feladatok és Változáskövetés: AK igényei alapján különösen a Rendszerek bővítése, fejlesztése, esetleges, nem jótállási körbe tartozó hibajavítások kezelése a műszaki leírásban foglaltak szerint.
AK a fenti feladatok elvégzésére keretszerződést kíván kötni 365 napos időtartamra. Teljes keretösszeg: nettó 240 000 000,- Ft, a Rendszerfejlesztési feladatokra és Változáskövetésre fordítható keretösszeg: a 12 havi rendszerüzemeltetési szolgáltatási díj összegével csökkentett teljes nettó keretösszeg.
AK a teljes nettó keretösszeg 70%-ára, azaz nettó 168 000 000,- Ft erejéig vállal lehívási kötelezettséget, azzal, hogy a rendszerüzemeltetési feladatok vonatkozásában a Megrendelő 100%-os lehívási kötelezettséget vállal.
AK felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírás tájékoztató jellegű, annak minden eleme a tárgyalások során a Kbt. 88. § (6) bekezdésének figyelembevételével módosításra kerülhet. Ahol a KD meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
A szerződés módosításának indoka, hogy bizonyos funkcionális fejlesztések, melynek fejlesztése már megkezdődött, csak a szerződés hatályán túl fejezhetőek be, azonban a kapcsolódó rendszer miatt nem elhagyhatóak.
# GYSEV (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.) eVTK (Elektronikus Vonatterhelési kimutatás) fejlesztés feladat: A MÁV START VONTAT JIR/eVTK (Vasúti jármű követő, elektronikus vonatterhelési kimutatás készítő, járművek műszaki állapot rögzítő alkalmazás) rendszerét alkalmassá kell tenni arra, hogy azt a GYSEV személyszállítás felhasználói, a műhely funkciókat kivéve, teljeskörűen használni tudják. A funkció élesítésének tervezett időpontja: 2021. szeptember 2. napja. A MÁV START Zrt-vel és GYSEV-el történő feladatok egyeztetése, valamint a részfeladatok teljesítése alapján a funkció átadása biztosan 2021. szeptember 2. napját követően fog megtörténni, ezért a funkció megvalósítása a jelenlegi szerződéses határidőn belül nem lehetséges.
# INKA2 ETR (Erőforrás Tervező Rendszer) projekt kapcsolódó feladatok: Az ETR működéséhez szükséges adatok átadása, IF fejlesztés (pl.: menetrend(a,b,c,d), EHÜSZ) és biztosítása, valamint ETR tesztelés támogatása új VONTAT tesztelési környezetek kialakításával és koordinálásával. Az INKA2 projekt feladatok átütemezése a VONTAT feladatok határidőit is mozgatja. Jelen tervek alapján az ETR projektben a VONTAT által is érintett 2. szakasz, jármű és utazó személyzet modul fejlesztése 2021. augusztus-szeptember hónapra csúszik, ezért a funkció megvalósítása a jelenlegi szerződéses határidőn belül nem lehetséges.


Winner: PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság