Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-12-20
Buyer: Le Ministère de l’Equipement de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire
Country: TN
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2020-01-27
Award criteria: Other

Technical requirements: Cette mission de suivi et supervision de travaux autoroutiers, accompagnera la réalisation du Projet de construction de l’Autouroute SBIKHA – JELMA sur un linéaire d’environ 99 km (du Pk 87+000 au Pk 185+590).
Le pouvoir adjudicateur a sollicité un prêt de la Banque européenne d’investissement – BEI (ci-après dénommée « la Banque ») en vue de financer le coût du projet « Travaux de Construction de l’Autoroute SBIKHA – JELMA (du Pk 87+000 au Pk 185+590) », y compris la mission de suivi et supervision des travaux.
L’objectif général de la Mission est d’accomplir des prestations de Suivi et Supervision pour la mise en œuvre du projet « Travaux de construction de l’Autoroute Sbikha – Jelma (du Pk 87+000 au Pk
Pour cela, le bureau consultant (en qualité de Maitre d’œuvre) assistera l’Unité de Gestion du Projet au sein de la DGPC, pour le suivi, la supervision et le contrôle de l’exécution des travaux de
Construction de l'autoroute Sbikha – Jelma et la proposition de leur réception et règlement ainsi que l'approbation des plans d'exécutions préparés par les entreprises adjudicataires. La mission définie cidessus sera exécutée par le consultant au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Le consultant a pour mission d'assurer et de garantir la conformité des travaux exécutés aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur et sera de ce fait le responsable de la qualité de tous les travaux.
— Vérifier et approuver les études d'exécution réalisées par l'entreprise (documents, plans, notes de calcul et tout autre document en relation avec le projet)
— La tenue à jour du journal de chantier et la surveillance quotidienne de l'exécution des travaux conformément aux prescriptions techniques du marché et aux règles de l’art:
— Procéder à la vérification des sondages, fouilles, ferraillages, bétonnage, terrassements, et équipements,
— Le contrôle des résultats des essais visant la conformité de la qualité des matériaux et leur mise en œuvre conformément aux spécifications contractuelles,
— La vérification, et l'approbation du planning d'exécution, le contrôle et le suivi avec mise à jour de ce planning et propositions éventuelles en cas de changement pouvant retarder la
— L'établissement des attachements contradictoires des travaux qui serviront de base à l'établissement des décomptes mensuels de paiement,
— L'examen des réclamations éventuelles de l'Entrepreneur et la recommandation des mesures à prendre par le Maître d'Ouvrage pour le règlement des litiges,
— La contribution à la résolution des problèmes techniques et des difficultés qui peuvent surgir lors de l'exécution des travaux,
— Le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts négatifs pendant la durée d’exécution des travaux conformément au Plan de Gestion Environnemental et
— La prise, par le consultant, de toutes les dispositions nécessaires pour procéder à la réception provisoire et définitive du projet ainsi que l’élaboration du règlement définitif,