Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-03-29
Buyer: Prezydent Miasta Świdnicy
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 24795000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”
1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa stalowych niecek basenów zewnętrznych (sportowego, rekreacyjnych, brodzika dla dzieci) o powierzchni lustra wody ok. 2 500 m
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej „PFU”), opracowanym przez Aspa Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Zielonego Dębu 6, 51-621 Wrocław.
1.4. PFU, o którym mowa powyżej, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. PFU stanowiący dokumentację projektową w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – po wcześniejszym ustaleniu terminu.
1.5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
1.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien zawierać określenie elementów dla prac projektowych i robót budowlanych, kolejność w jakiej Wykonawca proponuje je realizować oraz częściowe ceny ryczałtowe za wykonanie elementów robót. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ostatecznej wersji harmonogramu.
1.8. Terminy pośrednie zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym (np. ... tygodni od rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę) są wiążące dla Wykonawcy. Przesunięcie terminów pośrednich z ww. harmonogramu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności, z powodu których ich dotrzymanie nie było możliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla zmian w harmonogramie.
1.9. Terminy wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym będą na roboczo monitorowane przez osobę upoważnioną w tym zakresie przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem Wykonawcy poniesie Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kary, zgodnie z zapisami wzoru umowy.
1.10. Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia publicznego, po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, dostarczy Zamawiającemu kosztorys budowlany sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zwany dalej „szczegółowym kosztorysem”. Wykonawca opracuje ww. szczegółowy kosztorys w formie określonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz.U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389.
1.11. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, szczegółowy kosztorys będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy, będzie on także podstawą do rozliczania „robót zaniechanych” i „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zostało to opisane w rozdz. XXI SIWZ.
1.12. Szczegółowy kosztorys ma znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym, gdzie ceny jednostkowe elementów będą stanowiły podstawę do rozliczeń częściowych.
1.13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania „robót zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.
1.14. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w PFU w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia, tzw. „robót zaniechanych”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa rozdz. XXI SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1a, jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostały mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”


Winner: PPUH Transcom Sp. z o.o.
Award value: 24795000
Number of bids: 3