Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-15
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: 20FEI45998 Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung des Brand- und Katastrophenschutzes MKA17
Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes
Projekt Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Herstellen des Erdplanums nach Baubegleitenden Kampfmittelsondierungen und -räumungen wegen gestörter Bodenschichten nach lagenweisen Ausbau  von Bodenschichten wegen hoher Kampfmittelbelastung im Baubereich
Die auf Grund der Geomagnetikuntersuchungen im November 2020ermittelten über 1000 Störstellen im Verlauf von ca. 6000m Wegelängeund die über 300 kg geräumte Munition veranlassen den AG auch aufden Zufahrtswegen G, A, I, K, L1 gemäß seiner Fürsorgepflicht und derVerantwortlichkeit für die Kampfmittelfreiheit Untersuchungen zuveranlassen. Es wird entsprechend der DGUV 201-027 gehandelt. DieUntersuchungen werden wegen der hohen Anzahl an Überfahrten undBodendrücke (Munition liegt nur 10 cm unter OK) notwendig. Sie erfolgendurch baubegleitende Sondierung mittels geschütztem Bagger(Panzerglas, Stahlplatten). Durch den Bodeneingriff des Baggers imZuge der Sondierungsarbeiten werden die Zufahrtswege in ihrem Aufbauso verändert, dass der Zustand nach Einbau des Bodens nicht mehr demausgeschriebenen Zustand entspricht.Der Boden ist gestört. Diese Wegeflächen sind tragfähig neu soaufzubauen, dass ein dem Zweck des Weges gerecht werdenderZustand (bauzeitliche Zufahrt Brand- und Kat


Winner: Bickhardt-Bau Thüringen GmbH, NL Meerane