Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-21
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233140: Roadway works | 45233220 | 45233228

Technical requirements: Keretmegállapodás alapján a fővárosi XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása II. ütemben - 8 darab útszakasz kap szilárd burkolatot és felszíni csapadékvíz elvezetést.
A keretmegállapodás alapján földutak szilárd burkolattal történő ellátása, útpályák víztelenítésének megoldása, gyalogjárda kialakítása valósulna meg. Az útszakaszok aszfalt burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése az ott lakók mindennapjainak megkönnyítése érdekében szükséges, mivel a jelenleg meglévő burkolat vegyesen murvás földút, szemben a környező, megközelíthetőséget biztosító utcákkal, melyek aszfalt burkolatúak.
A tételek listáját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Keretmegállapodás alapján a fővárosi XXIII. kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása II. ütemben - 8 darab útszakasz kap szilárd burkolatot és felszíni csapadékvíz elvezetést.
A keretmegállapodás alapján földutak szilárd burkolattal történő ellátása, útpályák víztelenítésének megoldása, gyalogjárda kialakítása valósulna meg. Az útszakaszok aszfalt burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése az ott lakók mindennapjainak megkönnyítése érdekében szükséges, mivel a jelenleg meglévő burkolat vegyesen murvás földút, szemben a környező, megközelíthetőséget biztosító utcákkal, melyek aszfalt burkolatúak.
A tételek listáját a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Megrendelő, mint Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján konzultációra szóló felhívást küldött Vállalkozónak 2020. február 25-én, melynek eredményeképpen Megrendelő és Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között 2020. március 30. napján egyedi vállalkozási szerződés (a továbbiakban: vállalkozási szerződés) jött létre. E vállalkozási szerződés teljesítésének határideje a Keretmegállapodással egyezően 2020.6.30.
Vállalkozó 2020. április 14-én megkezdte az Útépítési, csapadékvíz elvezetési munkák – keret II. kiviteli munkáit. 2020. április 20-án kelt Megrendelőnek írt levelében érdeklődött a zárt csapadék csatorna befogadójaként működő csatornarendszer Vízjogi Üzemeltetési engedélyében előírtak felől, valamint a Zsilvölgy u. 30. szám előtti munkaterületre benyúló feltöltés helyén harmadik fél által létesítendő támfal kivitelezésének határidejéről, hogy kiviteli munkáinak ütemezését ezekhez igazíthassa. (1. sz. melléklet)
Megrendelő 2020. 04. 24-én kelt levelében (2. sz. melléklet) Kivitelezőt arról tájékoztatta, hogy a Vízjogi Üzemeltetési engedély kiállítása iránti kérelmét 2020.03.10-én benyújtotta a hatósághoz, azonban azóta választ nem kapott. A vízjogi üzemeltetési engedély kiadása iránti eljárás ügyintézési határideje 60 nap. Megrendelő számára előre nem látható és kellő gondosság mellett sem volt tervezhető az, hogy a hatóság a jelen szerződésmódosítás aláírásának napjáig sem kezdte meg az eljárást.
Mivel a zárt csapadék csatorna befogadójaként működő csatorna Vízjogi Üzemeltetési Engedélyét Megrendelő nem tudja a Kivitelező rendelkezésére bocsájtani, így Vállalkozó nem a szokásos módon, a befogadótól indulva tud csatornát építeni. Ez a kivitelezési mód hátráltatja, lassítja az építés ütemét, mivel az építés közbeni víztelenítést nem tudja a tervezett módon elvégezni, többlet idő és erőforrás ráfordítás szükséges/keletkezik. A zárt csapadék csatorna kiviteli munkáit fentiek ellenére Vállalkozó megkezdte a befogadó utáni 2. aknaköztől indulva. A befogadóra történő rákötést Vállalkozó csak a Vízjogi Üzemeltetési Engedély megküldését követően tudja kivitelezni, melynek időpontja bizonytalan.
A Zsilvölgy utca 30. szám előtt építendő támfal kivitelezése után hozzáférhető munkaterület átadási időpontja bizonytalan. Emiatt a Zsilvölgy utca zárt csapadék csatorna kiviteli munkáit elkezdeni sem tudja Vállalkozó, sem a befogadó sem egy közbenső szakasz munkaterülete nem áll rendelkezésre. (3. sz. melléklet)
Megrendelő 2020.6.18-án kelt levelében Kivitelezőt arról tájékoztatta, hogy a Zsilvölgy u. 30. alatti ingatlan kerítésének szabályozási vonalra történő áthelyezéséhez Keretmegállapodást kötött, melynek teljesítési határideje 2020.6.28-ra adódik (4. sz. melléklet).
A Zsilvölgy utcai támfal építése kapcsán Megrendelő 2020. januárban megkapta a határozatot a kisajátításról és megkötötte az érintettel a szerződést, hogy a Megrendelő építi meg a támfalat, de a Kormányhivatal csak 2020. április 21-én véglegesítette a határozatot, így azt Megrendelő nem láthatta előre, illetőleg kellő gondossággal eljárva sem kalkulálhatott azzal, hogy 15 nap helyett több mint 3 hónap múlva tudja csak birtokba venni a munkaterületet a támfal kivitelezése végett.
A kivitelezés módosított határideje az akadályoztatás vége 2020.6.28. + 95 nap bázis ütemterv szerinti kivitelezési átfutási idő, melyből Vállalkozó 94 nap határidőt kíván érvényesíteni, azaz 2020.9.30.


Winner: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság