Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-28
Buyer: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000 | 45223200

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
— rozbudowę istniejącej sieci elektrycznej wraz z wymianą istniejącej stacji trafo o mocy około 630 kVA/ transformator,
Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentach zamówienia, a szczegółowo opisane w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej jako PFU) zawartym w części III SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w PFU prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowania i zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji a także uzyskania zakładanych parametrów funkcjonalnych (gwarancji procesowych) zrealizowanych robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.
Zakres kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, rozruchem i przekazaniem do użytkowania wykonanych obiektów, a ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami i ekspertyzami, wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa urządzeń i sprzętu, skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektów będących przedmiotem zadania, wykonanie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.
Ogłoszenie dotyczy aneksu nr 2 do umowy, zawartej w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, co wymaga przekazania ogłoszenia o zmianie umowy (zwiększenie wartości umowy o 106 058,92 PLN bez VAT). Wcześniej w dniu 11.4.2019 r. zawarto aneks nr 1 do tej umowy również w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, który zwiększał wartość umowy 138 671,30 PLN netto.
— rozbudowę istniejącej sieci elektrycznej wraz z wymianą istniejącej stacji trafo o mocy około 630 kVA/ transformator,
Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentach zamówienia, a szczegółowo opisane w programie funkcjonalno użytkowym (dalej jako PFU) zawartym w części III SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w PFU prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowania i zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji a także uzyskania zakładanych parametrów funkcjonalnych (gwarancji procesowych) zrealizowanych robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w Ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.
Zakres kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, rozruchem i przekazaniem do użytkowania wykonanych obiektów, a ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami i ekspertyzami, wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa urządzeń i sprzętu, skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektów będących przedmiotem zadania, wykonanie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c dyrektywy 2014/25/UE). Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:
W toku realizacji robót zaistniały okoliczności faktyczne opisane bliżej w protokołach konieczności o numerach 1–7, wskutek których nieodzowne stało się wykonanie robót budowlanych nieprzewidzianych pierwotnie w kontrakcie, tj.:
a) robót dodatkowych związanych z koniecznością usunięcia kolizji z obiektami niezinwentaryzowanymi (nieczynnym kanałem ściekowym oraz kablami transmisyjnymi), które zostały ujawnione w toku robót przy realizacji obiektu 40A oraz z koniecznością wymiany gruntu pod realizowanym obiektem 40A. Szczegółowo okoliczności skutkujące koniecznością wykonania ww. robót dodatkowych opisuje protokół konieczności nr 1 stanowiący załącznik do niniejszego aneksu;


Winner: WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.