Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-25
Buyer: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Country: RO
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71340000 | 71541000: Construction project management services | 73000000 | 79418000

Technical requirements: Servicii de consultata, inginerie si supravegherea si urmarirea executantului la implementarea proiectului Instalatia de detritiere de la CNE Cernavoda
Achizitia are ca obiect activitatile principale descrise in fisierul anexat - „Instructiuni catre ofertanti” – paragraful „Completare cap. II.2.4)”.
Servicii de consultanta, inginerie si supravegherea si urmarirea executantului la implementarea proiectului Instalatia de detritiere de la CNE Cernavoda
1. Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face cu respectarea termenului solicitat de entitatea contractanta la cap. I.3 si II.1.4. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare: a 11-a zi dinainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut, de 16 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2. Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati in cadrul anuntului de participare a achizitiei.
3. Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de termenul limita de solicitare clarificari (16 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor), clarificari/ modificari ale acestora, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/ modificate de catre entitatea contractanta, acestea sa poata fi aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, prin intermediul SEAP, inainte de data limita de raspuns la clarificari stabilit de entitatea contractanta (a 11-azi inainte de data limita de depunere a ofertelor).
4. Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti.
Achizitia are ca obiect activitatile principale descrise in fisierul anexat - „Instructiuni catre ofertanti” – paragraful „Completare cap. II.2.4)”.
Cu actul aditional nr.9 (RUEC 940/27.06.2023) s-a majorat pretul total al contractului cu 922.825,00 EUR, s-a extins durata Etapei II de la 50 luni la 54 luni cu extinderea duratei totale a contractului de la 86 luni la 90 luni si s-a retras un membru al Asocierii Prestatorului, acesta (ICSI) fiind inlocuit cu Kinectrics Inc. Cu actele aditionale 4-6 s-a extins durata Etapei I la maxim 36 luni iar durata totala a contractului a devenit 86 luni, fara a fi modificat pretul total al contractului. Valoarea modificărilor contractuale anterioare realizate cu actul aditional nr.2: 399.670,00 euro fără TVA
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Modificarile au fost necesare ca urmare a reorganizarii structurii activitatilor aferente celor doua etape ale contractului, in plus au fost necesare unele modificari care sa raspunda unor cerinte noi, generate de modificari legislative de data recenta, ulterioare momentului cand a fost semnat acest contract- cerinte care derivă din norme CNCAN noi sau revizuite, respectiv schimbari solicitate de CNCAN cu privire la strategia de autorizare, asa cum era aceasta cunoscuta la momentul derularii procedurii de achizitie. Mai mult, au fost necesare modificari care sa reflecte preluarea de catre owner engineer a unora din responsabilitatile executantului instalatiei de detritiere. Toate aspectele mentionate au impact atat in ceea ce priveste manopera aferenta etapei a doua a contractului, cat si in ceea ce priveste livrabilele.. Majorarea pretului contractului este de:6.17% din pretul contractului initial.


Winner: ASOCIERE: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PT.TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE; KINECTRICS NUCLEAR ROMANIA