Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m³ Erdarbeiten, 50 500 m² Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m³ Erdarbeiten, 50 500 m² Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
M Zuge der Ausführung des Verbaus für die EÜ Bach Zehma ist es zu Mehrmengen >110 % gekommen. Diese sind zur Erfüllung des vertraglich vereinbarten Bausolls erforderlich und sind zur Erreichung des geschuldeten Werkserfolgs des AN auszuführen.


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44322100 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Hauptbauleistungen 1. Bauabschnitt Chemnitz Hbf (a) – Chemnitz-Kappel (a); zweigleisiger, elektrifizierten Abschnitt der Strecke 6258 (inkl. Hp Chemnitz Süd bei km 81,82 und Hp Chemnitz Mitte bei km 82,98; excl. Maßnahmen an der EÜ Beckerstraße km 82,360/ Chemnitztalviadukt sind im 1. BA nicht vorgesehen!).
— Ersatzneubau von 4 EÜ (als WiB), Rückbau von 1 EÜ und bauliche Maßnahmen an 1 EÜ mit Stützweiten von 15,8 m bis 22,9 m;
— Maßnahmen an 19 Stützwänden (600 lfd. m Ersatzneubau und ca. 1 050 lfd. m Sanierung von bis zu 7 m Höhe);
— Ersatzneubau von 2 Haltepunkten (jeweils 140 m Bahnsteiglänge mit 2 Bahnsteigkanten (konventionelles System), 2 Aufzügen (bauliche Hülle) und 3 Treppeneinhausungen);
— Oberbaumaßnahmen (komplette Gleisanlage im Bauabschnitt inkl. 2 Bauweichen), PSS, kompletter Tiefbau, Kabeltiefbau, Kabelgefäßsysteme und Entwässerung;
— Herstellung der Baufeldfreimachung, Fäll- und Rodungsmaßnahmen, BE-Flächen und Baustraßen, Durchführung der Kampfmittelsondierungen, Abbruch und Errichtung von Signalfundamenten.
Der Umbau erfolgt unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes in enger innerstädtischer Lage.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Hauptbauleistungen 1. Bauabschnitt Chemnitz Hbf (a) – Chemnitz-Kappel (a); zweigleisiger, elektrifizierten Abschnitt der Strecke 6258 (inkl. Hp Chemnitz Süd bei km 81,82 und Hp Chemnitz Mitte bei km 82,98; excl. Maßnahmen an der EÜ Beckerstraße km 82,360/ Chemnitztalviadukt sind im 1. BA nicht vorgesehen!).
— Ersatzneubau von 4 EÜ (als WiB), Rückbau von 1 EÜ und bauliche Maßnahmen an 1 EÜ mit Stützweiten von 15,8 m bis 22,9 m;
— Maßnahmen an 19 Stützwänden (600 lfd. m Ersatzneubau und ca. 1 050 lfd. m Sanierung von bis zu 7 m Höhe);
— Ersatzneubau von 2 Haltepunkten (jeweils 140 m Bahnsteiglänge mit 2 Bahnsteigkanten (konventionelles System), 2 Aufzügen (bauliche Hülle) und 3 Treppeneinhausungen);
— Oberbaumaßnahmen (komplette Gleisanlage im Bauabschnitt inkl. 2 Bauweichen), PSS, kompletter Tiefbau, Kabeltiefbau, Kabelgefäßsysteme und Entwässerung;
— Herstellung der Baufeldfreimachung, Fäll- und Rodungsmaßnahmen, BE-Flächen und Baustraßen, Durchführung der Kampfmittelsondierungen, Abbruch und Errichtung von Signalfundamenten.
Der Umbau erfolgt unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes in enger innerstädtischer Lage.


Winner: Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m³ Erdarbeiten, 50 500 m² Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/ BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m³ Erdarbeiten, 50 500 m² Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Im Zuge der Ausführung für den DL km 48,657 ist es zu Mehrmengen >110 % gekommen. Diese sind zur Erfüllung des vertraglich vereinbarten Bausolls erforderlich und sind zur Erreichung des geschuldeten Werkserfolgs des AN auszuführen.


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: Deutsche Bahn AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Teil des EU-Projektes Nr. 17 im Programm der „Transeuropäischen Netze“ (TEN) „Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Bratislava“, hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (vgl. § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per Email bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 – 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Los 4 Süd umfasst den S-Bahn-Neubau Bauabschnitt von Stuttgart Hauptbahnhof bis kurz hinter die Wolframstraße. Im Zuge der Ausführungsplanung und Ausführung erfolgt eine weitere Detailierung des Projekts. Im Bereich Block 1 bis 9 liegen die Blöcke unterhalb der Erdoberfläche im alten Bestandstunnel, der immer noch in Betrieb ist und der S-Bahnverkehr nicht beeinträchtigt werden darf. Im Bereich Block 1 zeigten sich kurz nach dem Ausführungsbeginn unterirdische, bislang nicht erkundete Bauwerke. Der AG musste die Entwurfsplanung entsprechend anpassen. Dadurch wurden zusätzliche Demontage und Wiedermontage der darüber befindlichen Oberleitungen (OLA) erforderlich.
Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das Wesen des gesamten Auftrages verändern würde - indem beispielsweise die originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall.


Winner: ARGE Tunnel Wolframstraße c/o Alfred Kunz Untertagebau München
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud (PPO)
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 34515000 | 45112000 | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Het ontwerpen en uitvoeren van overnachtingsplaatsen Merwedes. Om veiligheidsredenen dienen de eisen betreffende de wrijfgordingen van de afmeervoorzieningen te worden aangepast.
Om veiligheidsredenen dienen de eisen betreffende de wrijfgordingen van de afmeervoorzieningen te worden aangepast.
Omdat de wrijfgordingen van de afmeervoorzieningen onderdeel uitmaken van het contract, kunnen wijzigingen hierop niet door een andere opdrachtnemer worden uitgevoerd.


Winner: Combinatie Van den Herik — Ooms Construction
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Competitive dialogue
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works | 45233139 | 45233210

Technical requirements: Oorspronkelijke opdrachtomschrijving: de oorspronkelijke aanbesteding betreft een DBFM contract voor het aanleggen en beschikbaar stellen van de N18 tussen Groenlo en Enschede.
Omschrijving van de wijziging: de wijzigingen betreffen onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke niet alleen de aanleg maar ook het onderhoud beïnvloeden. Daarnaast zijn er onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke de werkzaamheden ten behoeve van de stakeholders direct raken.
— WIJZ-0088 Diverse issues WS Vechtstromen naar aanleiding van validatie. De uitvoeringsovereenkomst met het waterschap bevat fouten en omissies,
— WIJZ-00124 Kleine wijzigingen op te pakken na voltooiingsdatum. Betreft wijzigingen op verzoek van stakeholders en zijn in eerste instantie niet in de uitvoeringsovereenkomsten opgenomen,
— WIJZ-00140 Aanpassingen Westerval. Het ontwerp in het Tracébesluit is gebaseerd op verkeerde verkeerscijfers (een meetlus bleek defect). De aanpassing is noodzakelijk om aan de projectdoelstellingen en topeisen te voldoen. Het werk ligt binnen de onderhoudsgrens en onderhoud door een derde zou inefficiënt zijn en risico's voor OG opleveren,
— WIJZ-00146 Eenmalige verrekening onderhoudskosten uit wijzigingen. Dit werk ligt binnen de onderhoudsgrens en onderhoud door een derde zou inefficiënt zijn en risico's voor OG opleveren,
— WIJZ-00152 Inzet grenzentekening. Uitvoering door opdrachtnemer is (veel) efficiënter dan door een derde, omdat deze zeer veel kennis van de omgeving heeft.
Omschrijving van de wijziging: de wijzigingen betreffen onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke niet alleen de aanleg maar ook het onderhoud beïnvloeden. Daarnaast zijn er onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke de werkzaamheden ten behoeve van de stakeholders direct raken.
De wijzigingen betreffen onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke niet alleen de aanleg maar ook het onderhoud beïnvloeden. Daarnaast zijn er onvoorziene en noodzakelijke aanpassingen welke de werkzaamheden ten behoeve van de stakeholders direct raken.


Winner: Noaber18 bv zijnde Participatiemaatschappij VolkerInfra PPP bv/VolkerWessels Participaties bv/DIF Infra 4 Finance bv
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221119 | 45234116

Technical requirements: EÜ Heiligenborner Viadukt/ km 36,055/ Teilersatzneubau und Einrichtung Gleiswechselbetrieb zwischen Waldheim - Mittweida/ Strecke 6255 Riesa - Chemnitz
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten/ Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die konstruktive Gestaltung der Widerlager erfolgt final durch eine gleitende Ausführungsplanung die dem AN auftraggeberseitig zur Verfügung gestellt wird. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung lag die Ausführungsplanung noch nicht vor. Somit konnten nicht alle Randbedingungen, die sich insbesondere aus statischen Berechnungen und daraus folgenden konstruktiven Detailänderungen ergeben, in die Ausschreibungsunterlagen übernommen werden. Gegenstand des Vertrages ist u.a. das Herstellen der neuen Widerlager.
Die Anzeige bezieht sich auf konstruktive Details, die die wesentlichen Elemente des Auftrags nicht ändern.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-26
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221119 | 45234116

Technical requirements: EÜ Heiligenborner Viadukt/ km 36,055/ Teilersatzneubau und Einrichtung Gleiswechselbetrieb zwischen Waldheim - Mittweida/ Strecke 6255 Riesa - Chemnitz
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Der AG hat im Rahmen der Entwurfsplanung auf vorhandene Bestandspläne zurückgegriffen. Weiterhin wurden Bauwerksuntersuchungen vorgenommen. Ein Verweis auf die vorgefundene Konstruktion der Ziegelschutzschicht wurde im Vorfeld nicht festgestellt, die Leistungen konnten somit auch nicht in den Vertrag aufgenommen werden. Die Notwendigkeit des zwischenzeitlichen Trennens der Einstiegsschächte konnte aufgrund fehlender Details in den Bestandsunterlagen und der Unmöglichkeit der vorherigen Aufnahme vor Ort nicht erkannt werden. Gegenstand des Vertrages ist u.a. das Herstellen der neuen Fahrbahnwanne nach Rückbau des Bestandes. In der Sache ändert sich der Auftrag nicht.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2020-06-26
Buyer: Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro — UOC Acquisizione beni e servizi ed economato
Country: IT
Contract type: Supplies
CPV classification: 33190000
Estimated value: 232428 EUR

Technical requirements: Indagine di mercato/avvisi esplorativi per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla fornitura di D.M. dedicati a ventilatori Maquet
Fornitura D.M. dedicati a ventilatori Maquet occorrenti alle UU.OO.CC. di anestesia e rianimazione dei P.O. S. Giovani Bosco e P.S.P. Napoli Est i cui dati sono i seguenti:
Gli operatori economici interessati sono, pertanto, invitati a manifestare a questa azienda l’interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara, caricando a sistema nel campo «manifestazione d’interesse», all’uopo predisposto nella scheda «busta amministrativa», l’allegato A al presente avviso, debitamente compilato.
La suddetta documentazione dovrà pervenire all’Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro – UOC acquisizione beni e servizi ed economato, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13.7.2020, sulla piattaforma di e-procurament SIAPS raggiungibile dal sito internet di SO.RE.SA. SpA www.soresa.it nella sezione «Accesso all’area riservata/Login».
Eventuali chiarimenti, sia di ordine amministrativo che tecnico, dovranno essere richiesti almeno 10 giorni prima della scadenza di presentazione dell’istanza di partecipazione attraverso il sito.
Al presente avviso di consultazione preliminare di mercato è possibile accedere tramite l’indirizzo internet: http://www.aslnapoli1centro.it in home page nella sezione «PAT» o tramite il sito o il sistema prima indicati.
Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al sistema. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo: «Registrazione utente e primo accesso» reperibile all’indirizzo ww.soresa.it, sezione «Per le imprese/Registrazione» (file «Manuale sulla registrazione e accesso utenti OE»). La registrazione al sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’ASL nei confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione dei dispositivi oggetto della presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà espletata dall’ASL ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 50/2016.


Award value: 232428
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2020-06-26
Buyer: Regio Gooi en Vechtstreek
Country: NL
Contract type: Supplies
CPV classification: 34110000: Passenger cars | 34114300: Welfare vehicles | 34144900: Tram cars

Technical requirements: Ten behoeve van een toekomstige uitvraag met betrekking tot een aanbesteding van voertuigen voor het doelgroepenvervoer, wil Regio Gooi en Vechtstreek vragen aan de markt voorleggen middels een schriftelijke consultatie. Hiermee wil de Regio een duidelijk beeld krijgen van de huidige markt, welke vormen van dienstverlening er zijn, de mogelijkheden in voertuigen en de beperkingen. Deze marktconsultatie heeft als doel om partijen die interesse hebben mee te nemen in het proces wat uiteindelijk zal moeten leiden tot inzet van deze voertuigen. Naar aanleiding van deze schriftelijke consultatie wil de Regio bekijken welke antwoorden, ideeën en suggesties meegenomen kunnen worden in de strategie en visie voor de voorgenomen aanbesteding.