Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-22
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
V návrhu PDPS byl navržen spojovací postřik v souladu s normami pro asfaltové vrstvy a postřiky pro dosažení požadovaného spojení vrstev. Postřik byl navržen před a za mostem pod vrstvu SMA 11S a vrstvu ACL 22S a na mostě pod vrstvu SMA 11S. V soupisu prací byl však tento postřik započítán dvakrát v celém rozsahu i když na mostě má být jen jedna vrstva, viz vyjádření AD ze dne 4.2.2020. Ve změně tedy dochází k odečtu duplicitního množství. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru a v takovém rozsahu a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (a možné). Týká se pol. č. 56, 57.
Ve změně dochází k upřesnění množství na základě skutečně provedených prací, i když Změna splňuje podmínky vyhrazené změny, tak ji nelze dle § 10, odst. (4) Směrnice GŘ ŘSD ČŘ č. 18/2017 ver. 1.2 zařadit do Skupiny 1 (viz citace ze Směrnice „Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám množství jednotlivých položek stavebních prací, které již byly předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto změny administrovány jako Nepředvídatelné změny dle § 10 této směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této směrnice“), protože položka byla již zařazena do Kategorie 3 v ZBV 13. Týká se pol. č. 60.
V návrhu PDPS byl navržen spojovací postřik v souladu s normami pro asfaltové vrstvy a postřiky pro dosažení požadovaného spojení vrstev. Postřik byl navržen před a za mostem pod vrstvu SMA 11S a vrstvu ACL 22S a na mostě pod vrstvu SMA 11S. V soupisu prací byl však tento postřik započítán dvakrát v celém rozsahu i když na mostě má být jen jedna vrstva, viz vyjádření AD ze dne 4.2.2020. Ve změně tedy dochází k odečtu duplicitního množství. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese. Zadavatel tedy postupoval s náležitou péčí a nemohl tuto nepřesnost předvídat, jelikož projektová dokumentace ve stupni PDPS byla zpracována profesionálem ve svém oboru a v takovém rozsahu a do takových detailů, jak je pro tuto dokumentaci nutné (a možné). Týká se pol. č. 56, 57.
Ve změně dochází k upřesnění množství na základě skutečně provedených prací, i když Změna splňuje podmínky vyhrazené změny, tak ji nelze dle § 10, odst. (4) Směrnice GŘ ŘSD ČŘ č. 18/2017 ver. 1.2 zařadit do Skupiny 1 (viz citace ze Směrnice „Pokud dojde v průběhu realizace stavby k odchylkám množství jednotlivých položek stavebních prací, které již byly předmětem Nepředvídané změny, musí být tyto změny administrovány jako Nepředvídatelné změny dle § 10 této směrnice nebo Nezbytná změna dle § 11 této směrnice nebo Změna de minimis dle § 12 této směrnice“), protože položka byla již zařazena do Kategorie 3 v ZBV 13. Týká se pol. č. 60.
V návrhu PDPS byl navržen spojovací postřik v souladu s normami pro asfaltové vrstvy a postřiky pro dosažení požadovaného spojení vrstev. Postřik byl navržen před a za mostem pod vrstvu SMA 11S a vrstvu ACL 22S a na mostě pod vrstvu SMA 11S. V soupisu prací byl však tento postřik započítán dvakrát v celém rozsahu i když na mostě má být jen jedna vrstva, viz vyjádření AD ze dne 4.2.2020. Ve změně tedy dochází k odečtu duplicitního množství. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou a má tedy ve smyslu ustanovení platného občanského zákoníku povinnost jednat s odbornou péčí, s využitím svých nadprůměrných znalostí a dovedností a s takovou neobvyklou pečlivostí, jaké vyžaduje ona profese.


Winner: Eurovia CS, a.s.