Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-02
Buyer: „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД
Country: BG
Contract type: Works
CPV classification: 45241000: Harbour construction work

Technical requirements: СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики  —  етап 1, и изграждане на инсталация ВРУ  —  етап 3
СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики  — етап 1 и изграждане на инсталация ВРУ  —  етап 3
Предмет на настоящата поръчка са строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики — етап 1, и изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) — етап 3, които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на брегоукрепителна дамба с път между пирс 1 и пирс 2; реконструкция на пирс 1, включваща северна вързална пала, северна отбивна пала, технологични пали, южна отбивна пала и южна вързална пала; изграждане на противопожарна система на пирса, включваща главна помпена станция с операторна зала, магистрални водо- и пенопроводи към пирс 1, дозаторно разпределителна станция, хидро- и пеномониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация, морско помпено и швартови съоръжения, изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ).
СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики  —  етап 1, и изграждане на инсталация ВРУ  —  етап 3
Предмет на настоящата поръчка са строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики — етап 1 и изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) — етап 3, които най-общо обхващат СМР 1-ва категория за изграждане на брегоукрепителна дамба с път между пирс 1 и пирс 2; реконструкция на пирс 1, включваща северна вързална пала, северна отбивна пала, технологични пали, южна отбивна пала и южна вързална пала; изграждане на противопожарна система на пирса, включваща главна помпена станция с операторна зала, магистрални водо- и пенопроводи към пирс 1, дозаторно разпределителна станция, хидро- и пеномониторни кули, пожароизвестителна инсталация и автоматизация, морско помпено и швартови съоръжения, изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ).
Промяна на крайната дата за изпълнение на всички възложени работи по договора от 31.08.2021 г. на 31.01.2022 г.
След сключване на договора в световен мащаб се разрази пандемия. С цел ограничаване разпространението на вируса в БЪЛГАРИЯ беше обявено извънредно положение, продължено в извънредна епидемична обстановка. Подобни ограничителни режими бяха въведени и в другите страни и доведоха до затруднения в режимите на работа, придвижване, транспорт, забава по границите. Доставките от производители в страната и чужбина не се изпълняват в срок. Високата заболеваемост наложи организация на дейностите с ограничен брой персонал. В резултат е нарушен целият цикъл на изпълнение на поръчката.
Това продължава и към момента, а закъснението не може да бъде преодоляно въпреки положените усилия от страните. Изложените обстоятелства не са резултат от действия и бездействия на страните по договора, а непредвидени такива, и е налице основание по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП за сключване на допълнително споразумение за промяна на крайната дата за изпълнение по договора, без промяна в предмета.


Winner: Обединение „Терминал Росенец“