Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-04
Buyer: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45210000: Building construction work | 45251200: Construction work for cooling towers | 45300000 | 45310000

Technical requirements: Roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu WSSDZ. im. św. Ludwika w Krakowie
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2” oraz uzyskanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego decyzji obejmującej całościowe pozwolenie na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem części działki.
2. Szczegółowy opis prac wskazany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, w tym w szczególności w dokumentacji projektowej, opracowanej przez: Zespół projektowo-inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt, na którą składa się komplet dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy oraz w informacji dotyczącej etapowania stanowiącej załącznik nr 2B do SIWZ.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.„Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2” oraz uzyskanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego decyzji obejmującej całościowe pozwolenie na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem części działki.
2. Szczegółowy opis prac wskazany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, w tym w szczególności w dokumentacji projektowej, opracowanej przez: Zespół projektowo-inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt. na którą składa się komplet dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy oraz w informacji dotyczącej etapowania stanowiącej załącznik nr 2B do SIWZ. Dodatkowo, jako materiał pomocniczy, przedstawione są przedmiary robót przewidzianych do wykonania (załącznik nr 2A). Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót a ich konieczność wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu.
3. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, na działce nr 5 obręb 51 Śródmieście w Krakowie.
Termin realizacji umowy określa się do dnia 21 sierpnia 2020 r., równoznaczny z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót zgodnie z zapisami § 20 umowy. Termin ten obejmuje również prawidłowe wykonanie robót dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 5.
30.4.2020 Wykonawca robót budowlanych Wodpol Sp. z o.o. (zwany dalej Wykonawcą) poinformował Zamawiającego o okolicznościach związanych z wystąpieniem COVID-19, mających wpływ na należyte wykonanie umowy łączącej strony, a to wstrzymanie niektórych dostaw produktów i materiałów oraz wystąpienie w związku z tym trudności w terminowej realizacji robót. Wykonawca wskazał również na podobne okoliczności, jakie dotknęły jego Podwykonawców. Informacja przekazana przez Wykonawcę miała charakter niezwłoczny. Wykonawca wskazał na wstrzymanie czasowe dostawy materiałów kamiennych porfirowych, odbojnic ściennych oraz klimakonwektorów. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, dalsze uzasadnienie dostępne jest w dokumentacji przedmiotowego postępowania.


Winner: Wodpol Sp. z o.o.