Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-08
Buyer: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, Vergabestelle Nord
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45233120: Road construction works | 45247230 | 60100000

Technical requirements: Das Ziel der Ausgleichsmaßnahmen besteht in einer Verjüngung bzw. Neuschaffung, d. h. in der Herstellung eines früheren Entwicklungsstadiums im Landschaftsraum der Elbeaue sowie der Herstellung von fünf Geländesenken als Lebensraum für verschiedene Arten.
Abschnittsweise Schlitzung des Elbehauptdeiches im Schutz des bis 2020 errichteten neuen Deiches. Bauarbeiten erfolgen nur in der vorhandenen Deichtrasse, ggf. sind Arbeiten vor Kopf auszuführen. Die ausgebauten Böden sind über öffentliche Straßen auf bis zu 20 km entfernte Lagerplätze des Auftraggebers zu fördern. Die Trasse wurde bereits vorab von Kampfmitteln befreit, dies gilt jedoch nicht für die mit Betonplatten befestigte Deichkrone; diese Untersuchungen sind Leistungsbestandteil.
- 53.000 m2 Rückbau Lagerplätze und rekultivieren, teilweise befestigt (Betonplatten, Schotter, Geokunststoff),
Die Vorhabensfläche stellt sich zurzeit als Abgrabungsgewässer dar. Die Bodenentnahme wurde im Vorfeld der Bauarbeiten zur Deichrückverlegung geschaffen und die gewonnenen Erdstoffen im Rahmen der Deichrückverlegung verarbeitet. Im Ergebnis der Erdstoffgewinnung ist ein einheitliches Abgrabungsgewässer ohne Sonderstrukturen entstanden. Die Gewässertiefe liegt bei 4 bis 5 m. Das Ziel der geplanten Teilverfüllung der Bodenentnahme Wulkau besteht in der naturnahen Gestaltung von strukturreichen Biotopstrukturen und der Schaffung von Sukzessionsstadien eines dynamischen Flusses. Die einzubauenden Böden werden im Zuge der Deichschlitzung (BL 050) und Senkenerstellung (BL 031) gewonnen.
Der Bauherr plant die Ertüchtigung eines unbefestigten Feldweges auf rd. 750 m Länge. Der Weg befindet sich unmittelbar am Polderdeich „Trüben Graben“. Alle Materialien werden im Baulos 050 (Deichschlitzung) gewonnen und bereitgestellt. Die Baustoffe (Sand, Schotter und Betonplatten) werden alle bis zum Baufeld für den Wegebau antransportiert. Neben den Anschlüssen an die vorhandenen Wege am Anfang und am Ende, sind drei Stück Ackerzufahrten herzustellen. Die Befestigung des Weges erfolgt durch Betonplatten. Diese werden größtenteils als Fahrspuren und bereichsweise in Vollauslegung verlegt. Die Gesamtbreite des Weges beträgt 4 m (incl. Bankette).
Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfbelehrung gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2; § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
- Straßenabläufe an Entwässerungsrinne: Der Nachtrag beschreibt Maßnahmen zur zusätzlichen Entwässerung der Entwässerungsrinne am Deich in der Ortslage in Sandau. In der grundsätzlich funktionstüchtigen Rinne sind mehrere Bereiche vorhanden, in denen sich aufgrund der vorhandenen Topographie und der daran angepassten geringen Rinnenlängsneigung zwischen den vorhandenen Abläufen auf Restflächen temporär Oberflächenwasser sammelt. Im Rahmen der Umfunktionierung des angrenzenden Platzes (zum Deich gehörig) zu einem öffentlichen Begegnungsort sollen diese Restflächen verringert bzw. verkleinert werden. Es werden 4 Straßenabläufe in die Rinne eingebaut mit dazugehöriger Leitung DN 150.
- Zaun Lagerplatz Klietz: Der Nachtrag beschreibt Maßnahmen zum Aufbau eines Zaunes um den Lagerplatz Klietz. Dieser soll zum Schutz vor unbefugtem Betreten und zur Sicherung der abgelagerten Erdmieten hergestellt werden, da eine unmittelbar anschließende Wiederverwertung nicht erfolgen kann. Es handelt sich um eine zusätzliche Leistung. Die im Nachtrag angebotenen Mengen ergeben sich aus der vorhandenen Topographie des Lagerplatzes und der gerade durchgeführten Grenzabsteckung. Es wird ein Wildschutzzaun errichtet.
- Mehrmengen: Vom Nachtrag betroffen sind laut NT-Begehren des AN u.a. Positionen zur Lastverteilung über der Gasleitung, den Rückbau der Bermen, für Oberbodenabtrag und Transportpositionen. Zusätzlich werden weitere Mehrmengen verlangt für die Entsorgung von Bahnschwellen. Nach Mehrmengenermittlung des AN sind diese Positionen laut AN über 110% des Hauptleistungsverzeichnisses bzw. der bereits vereinbarten Nachtragspositionen. Die im Nachtrag geforderten Mehrmengen ergeben sich aus der Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten und der angepassten Bautechnologie. Der AN konnte mit diesen Umstäden bei der Angebotsabgabe nicht rechnen. Ein Großteil der Mehrkosten wurden duch Bodentransporte verursacht. Der durch vorherige Maßnahmen bereits auf den Lagerplätzen vorhandene Oberboden war nach Beendigung der Deichbaumaßnahmen anders gelagert als zum Zeitpunkt der LV-Erstellung ausgegangen wurde. Weiterhin waren zusätzlich Restmaterialien der vorherigen Maßnahmen abzutransportieren.


Winner: Badke Baustoffe GmbH