Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Umsetzung Mastschalter W1 (Mast 10-17) auf Mast K-P10 Grund von Anpassung der OLA im Bauzustand 2.3, einschl. Anpassung der Steuerkabel,
Zur Gewährleistung der Herstellung der LSW K6 und der Erhaltung der Weichenheizung W1 im Bz 2.3 sind folgende zusätzliche Leistungen erforderlich. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Eine Konsistenz für die Gewährleistung dieser Leistung ist bei Beauftragung eines zweiten ANs nicht mehr vorhanden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass die Kabelverlegearbeiten nicht in der vorgesehenen Zeit erfolgen könnten und sich die darauf folgenden Leistungen erheblich verschieben würden. Es würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
AvL 082.1_MKA 262.1: Ergänzung und Erweiterung der Mehrkostenanzeige 262, Rückbau von Kabeln zur Schaffung der notwendigen Baufreiheiten.
Zur Herstellung der Baufreiheit und Vorbereitung des Ausbaus der Überbauten der EÜ Pankgrafenstraße mussten zusätzliche Leistungen ausgeführt werden. Dies umfasst u. a. den Rückbau und das geschützte Verlegen von Balisenkabeln sowie den Rückbau von LWL und weiteren Kabeln. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen wäre die IBN gefährdet und das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Prüfung der PT 1 Planung wurde von der prüfenden Instanz gefordert, dass die Achszählpunkte versetzt werden sollen. Infolge dessen müssen zusätzlich Kabel (S920351 und S0920352) zur Versetzung der Achszählpunkte verlegt werden. Bereits vorhandene Spezialgeräte und spezielles Fachwissen werden für die zusätzlichen Leistungen benötigt. Eine Neuvergabe hätte auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen zur Absage der vorgesehenen Betren geführt und die Beantragung neuer Betren würde zu einer massiven Verlängerung des Leistungsablaufs sowie zu erheblichen Störungen im Fahrplan führen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die entsprechenden Flächen sind auf das Vorhandensein von Zauneidechsen zu prüfen, um Baufreiheit für die Herstellung der LSW K6 zu gewährleisten. Es sollen u. a. die Begleitung einer vergrämenden Mahd, das Stellen von Reptilienschutzzäunen, Stellen von konventionellen Eimern, Auslegen von Dachpappen, Absammeln von Tieren und verbringen in die CEF-Habitate des NKK2 erfolgen. Dazu ist die Bindung eines Umweltbüros mit Herpetologen erforderlich. Dies und ggf. weitere Maßnahmen sind zur Einhaltung des Artenschutzes zwingend notwendig. Bereits vorhandene Spezialgeräte und spezielles Fachwissen werden für die zusätzlichen Leistungen benötigt. Bei Neuvergabe gäbe es einen Baustopp für die Herstellung der LSW K6 aufgrund fehlender Baufreiheit und Gefährdung des Artenschutzes. Die damit in Verbindung stehenden Betren wären gefährdet und die Beantragung neuer Betren hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Erhöhung der Fahr- und Betriebssicherheit wurde der Einbau von 2 HOA Anlagen gefordert. Hierzu sind die entsprechenden Flächen auf das Vorhanden sein von Zauneidechsen zu prüfen und diese ggf. abzusammeln. Dies und ggf. weitere Maßnahmen sind aufgrund des Artenschutzes zwingend notwendig. Die IBN der HOA steht in Zusammenhang mit der IBN BKAX am 14.12.2019. DIe damit verbundenen zeitlichen Zwänge schließen die Neuvergabe aus. Auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen wäre die IBN bei Einbindung eines zweiten AN gefährdet und das hätte erhebliche Auswirkungen auf den Fahrplan und die Fahr- und Betriebssicherheit.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Freigabe der Ausführungsplanung PT I für die LSW K 4-2 wurde festgestellt, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten aus statisch konstruktiver Sicht die Dimensionierung der Rohrquerschnitte für die Gründungsrohre angepasst werden müssen. Dies zieht ebenfalls notwendige Änderungen beim Einbau geplanter Pfosten nach sich, die nun durch integrierte OLA-Masten ersetzt werden sollen. Da sich lediglich die Rohrquerschnitte geändert haben und OLA-Maste die HEM-Pfosten ersetzen, bleibt der Gesamtcharakter des Auftrags unverändert.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 424: Trennung der Massivbauplanung EÜ Bahnhofstraße/EÜ Pankgrafenstraße und eventuell EÜ Danewend.
Bautechnologisch bedingt muss die Stützwand 4 vor dem Massivbau wegen der zwingend erforderlichen Rampen hergestellt werden. Aufgrund von Störungen und Verzögerungen im Bauablauf ist die Herstellung der Stützwand 4 nicht abgeschlossen. Infolge dessen ist es hinsichtlich des Baufortschritts notwendig, den Massivbau getrennt mit Fuge zu planen, um so viel wie möglich ohne Abhängigkeit zur Stützwand 4 auszuführen. Bereits vorhandene Spezialgeräte und spezielles Fachwissen werden für die zusätzlichen Leistungen benötigt. Darüber hinaus besteht eine erhöhte Erfordernis an einer engen logistischen Kooperation. Eine Neuvergabe hätte auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen zur Absage der vorgesehenen Betren geführt und die Beantragung neuer Betren würde zu einer massiven Verlängerung des Leistungsablaufs sowie zu erheblichen Störungen im Fahrplan führen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für die Herstellung der Stützwand 4 sind die o. g. Leistungen zwingend erforderlich. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Leistungsablauf, da hier besondere zeitliche Zwänge aufgrund der geplanten Sperrpausen für die Erstellung der STW4 und der damit in Zusammenhang stehende IBN vorliegen. Eine Neuvergabe hätte auch unter Berücksichtigung von Beschleunigungsmaßnahmen zur Absage der vorgesehenen Betren geführt und die Beantragung neuer Betren würde zu einer massiven Verlängerung des Leistungsablaufs sowie zu erheblichen Störungen im Fahrplan führen. Zudem wäre die IBN gefährdet gewesen.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 243.1: Einbau von abweichenden LST-Kabeltypen gegenüber der Beauftragung lt. PT1 für die Bz. 2.4 und 2.5 ESTW BKAR/BKAX.
Die Kabeldimensionierung ist Sache der Ausführungsplanung, die parallel zur Bauausführung und damit nach Zuschlagserteilung erfolgt. Infolge dessen müssen örtliche Anpassungen hinsichtlich der Aderzahl und des Durchmessers der zu verbauenden Kabel angepasst werden. Infolge dessen müssen örtliche Anpassungen hinsichtlich der Aderzahl und des Durchmessers der zu verbauenden Kabel angepasst werden. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Hierbei handelt es sich um Anpassungen, welche technologisch und aufgrund von geänderten Vorschriften notwendig sind.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-16
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
MKA 431: Zusätzliche und geänderte Leistungen Bohr- und Bohrpfahlarbeiten EÜ Bahnhofstraße / EÜ Pankgrafenstraße.
Unter Berücksichtigung des Bestands- / Denkmalschutzes nach der Übergabe der Bestandsunterlagen ist bei den Verbauarbeiten an der EÜ Bahnhofstraße vor dem Bahnhofsgebäude eine überschnittene Bohrpfahlwand anstelle einer Spundwand auszuführen um Schäden am Empfangsgebäude zu vermeiden. Dies erfordert die Entfernung der in der Rammtrasse liegenden Fundamente, wozu eine Räumungsbohrung erforderlich wird. Eine Änderung vorgesehener Verbauprofile ist eine weitere Folge vorgenannter Änderungen. Da sich lediglich die Art des Baugrubenverbaus ändert, bleibt der Gesamtcharakter des Auftrags unverändert.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2019-09-16
Buyer: Scottish Fire and Rescue Service
Country: UK
Contract type: Supplies
CPV classification: 48000000 | 48440000 | 48812000: Financial information systems

Technical requirements: The Scottish Fire and Rescue Service held a supplier engagement event on 20.8.2019 for which an overview of the organisations requirements were presented. As advised at this event, SFRS will now afford suppliers with the opportunity to meet with SFRS on a one-to-one basis to discuss our requirements in further detail. The one-to-one meetings will take place on 25
SFRS will issue those suppliers attending with a list of questions in advance of the one-to-one meetings to allow for preparation.
Provision of finance and asset management systems required for use throughout the Scottish Fire and Rescue Service.
Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland website at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=597641
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2019-09-16
Buyer: Region Nordjylland
Country: DK
Contract type: Supplies
CPV classification: 33000000 | 33100000 | 33140000: Medical consumables | 33190000

Technical requirements: Udbuddet vedrører indkøb af Proceduresæt til Region Nordjylland. Udbuddet er opdelt i 24 Delkontrakter. Ordregiver indbyder hermed alle potentielle Tilbudsgivere til, at gennemgå vedlagte materiale og fremsende høringssvar med kommentarer, samt forslag. Høringssvarene bedes tilsendes i beskedmodulet i Wordformat. Høringssvar vil blive behandlet af Ordregivers brugergruppe. Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-16
Buyer: Central Statistics Office
Country: IE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30000000 | 51600000 | 72000000
Estimated value: 600000 EUR
Submission deadline: 2019-10-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software
Biuro ir skaičiavimo mašinos, įrenginiai ir reikmenys, išskyrus baldus ir programinės įrangos paketus
Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
Máquinas, equipamento e material de escritório e de informática, excepto mobiliário e pacotes de programas (software)
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov
The CSO is tendering for the provision of 2 fully unified production SANs for our sites in Cork and Swords. Tenderers should also tender for separate backup devices for both sites.
— provide availability, performance, and cross-site replication (including switchover/failover) for block and file systems,
Replacement solution for 2 x DellEMC VNX5400 production SANs (One each in Cork and Swords sites) and 2 x DellEMC VNX 5100 Backup targets (1 each in Cork and Swords sites).


Award value: 600000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-16
Buyer: Organismo Autónomo Madrid Salud
Country: ES
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33600000: Pharmaceutical products
Estimated value: 519067.68 EUR
Submission deadline: 2019-10-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Suministro de diferentes especialidades farmacéuticas para el Servicio Farmacia de Madrid Salud con destino SAMUR-Protección (3 lotes) durante el año 2020
Suministro de diferentes especialidades farmacéuticas para el Servicio de Farmacia de Madrid Salud con destino a SAMUR-Protección Civil (3 lotes) durante el mes de 2020.
El contrato se podrá prorrogar mediante prórrogas anuales, hasta un máximo total de 5 años, incluida la prórroga. Las prórrogas que se acuerden quedan condicionadas a la suscripción previa anual del Acuerdo de Encomienda de Gestión que supone adscribir el depósito de medicamentos de SAMUR-Protección Civil al Servicio de Farmacia de Madrid Salud.
Con casi toda seguridad, la presentación de proposiciones la deberán realizar los licitadores, utilizando el servicio de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP),
En el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio o desde la notificación de la resolución de adjudicación, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Sin perjuicio de ello podrá potestativamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LCSP (Ley 9/2017), interponer en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que se publique el anuncio o se notifique la resolución de adjudicación, recurso especial en materia de contratación, ante el mismo órgano que haya dictado el acuerdo que se notifica, en los términos previstos en el artículo 44 de la LCSP. El escrito de interposición podrá presentarse en los lugares y registros indicados en el artículo 51.3 de la LCSP. La dirección del Registro del Organismo Autónomo de Madrid Salud es avenida del Mediterráneo, 62 (Madrid).


Award value: 519067.68
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-09-16
Buyer: GHT 93 Est
Country: FR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Submission deadline: 2019-10-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter du 1.1.2020. Le marché peut être reconduit tacitement, 2 fois, par périodes annuelles, pour une durée de 12 mois sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 ans.
Implant fixe transvissé conique ou cylindro-conique pour chirurgie en 2 temps, connexion hexagonale interne
Implant fixe transvissé conique ou cylindro-conique pour chirurgie en 2 temps, connexion hexagonale interne.
Le marché est conclu pour une période de 1 an à compter du 1.1.2020. Le marché peut être reconduit tacitement, 2 fois, par périodes annuelles, pour une durée de 12 mois sans que sa durée totale ne puisse excéder 3 ans.