Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-08
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci. Začátek stavby navazuje, v km 16,800, na předchozí stavbu D35-3502 Opatovice – Časy. D35-3503 Časy – Ostrov je v celém úseku navržena v kategorii R 25,5/120, tj. volná šířka komunikace 25,5 metrů s návrhovou rychlostí 120 km/h. Celková délka stavby je 13 500 metrů.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Připravovaná stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci. Začátek stavby navazuje, v km 16,800, na předchozí stavbu D35-3502 Opatovice – Časy. D35-3503 Časy – Ostrov je v celém úseku navržena v kategorii R 25,5/120, tj. volná šířka komunikace 25,5 metrů s návrhovou rychlostí 120 km/h. Celková délka stavby je 13 500 metrů.
Na základě pokynu Správce stavby zn. PO/4294/FK/2022 ze dne 2.6.2022 byla provedena změna u betonové dlažby pro pěší. kde z důvodu vizuálního oddělení došlo k záměně za dlažbu s jinou barevnou a povrchovou úpravou a také ke změně rozměrů. Dále byla změněna povrchová úprava u dlažby pro dopravu v klidu. Z důvodu bezpečnějšího a pohodlnějšího propojení pro pěší došlo lc doplnění spojujících chodníků. Díky nedostatečné kapacitě navržených košů dojde k umístění kontejnerů. Z tohoto důvodu bylo nutné připravit pro tyto kontejnery plochu. V ploše stání nákladních automobilů dojde na základě pokynu ke změně u ostrůvků. Původní řešení (zámková dlažba + obruby + šd) bylo zaměněno za provedení ostrůvků z cementobetonového krytu.
Při výstavbě odpočívek SO 113 a SO 114 docházelo i přes dodržení všech zásad dle TKP 2 ke komplikacím způsobených vzlínající podzemní vodou a zároveň stékající srážkovou vodou, která stékala z povrchu odpočívek do nejnižšího místa - rozhraní mezi hlavní průjezdní trasou a parkovacím stáním pro nákladní automobily. Podloží AZ bylo vybudováno z DK 0/8 mm a DK 0/22 mm. Avšak vlivem vzlínající podzemní vody i srážek docházelo ke zvyšování přirozené vlhkosti a s tím spojenému snížení pevnosti a vyjíždění kolejí. Parapláň byla upravena pojivém.
Na základě výsledku statické zatěžovací zkoušky bylo doporučeno upravit specifikaci materiálu navrženého do AZ v nejnižší části odpočívek - původně byl navrhnul vhodný materiál do AZ podle ČSN 73 6133.
S ohledem na zkušenost při sanaci SO 3011 byl navržen materiál DK fr. 0/90mm. Ke změně bylo přistoupeno na základě výše uvedeného a také z důvodu zastižení hladiny podzemní vody v obsypech potrubí SO 308 a SO 309.
Na základě pokynu Správce stavby zn. PO/4294/FK/2022 ze dne 2.6.2022 byla provedena změna u betonové dlažby pro pěší. kde z důvodu vizuálního oddělení došlo k záměně za dlažbu s jinou barevnou a povrchovou úpravou a také ke změně rozměrů. Dále byla změněna povrchová úprava u dlažby pro dopravu v klidu. Z důvodu bezpečnějšího a pohodlnějšího propojení pro pěší došlo lc doplnění spojujících chodníků. Díky nedostatečné kapacitě navržených košů dojde k umístění kontejnerů. Z tohoto důvodu bylo nutné připravit pro tyto kontejnery plochu. V ploše stání nákladních automobilů dojde na základě pokynu ke změně u ostrůvků. Původní řešení (zámková dlažba + obruby + šd) bylo zaměněno za provedení ostrůvků z cementobetonového krytu.


Winner: EUROVIA CS, a.s.