Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-19
Buyer: Prešovský samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45213150

Technical requirements: budova Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove - blok A III. NP, blok B. III. NP a blok C. III. NP, LV č. 13515
Stavebné práce budú pozostávať predovšetkým z búracích prác vnútorných nenosných priečok, stropov a podláh, interiérových konštrukcií, demontáže výplní otvorov, výmeny elektroinštalácie, montáže zdravotechnických zariadení, klimatizácie, montáže stropov, podláh a výplní otvorov, opráv povrchov, maliarskych a natieračských prác, podľa projektovej dokumentácie Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove BLOK A 3.NP a projektovej dokumentácie Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove 3.NP bloku B a C.
V Bloku B a C na 3.NP sa dispozičné a prevádzkové riešenie zachová, ide len o zrenovovanie zastaralých priestorov. Hlavné stredové chodby v oboch blokoch sa zmodernizujú výmenou podláh, zoškrabaním olejových náterov zo stien po oboch stranách chodby. Nanovo sa vyspraví pôvodná omietka a nanesie sa tenká vrstva novej omietky s bielym náterom. Vymení sa pôvodný podhľad za nový sadrokartónový podhľad. Vymení sa pôvodné osvetlenie a el. rozvody za nové. Na chodbách sa vymenia pôvodné el. rozvodné skrine a hydranty za nové. V jednotlivých kanceláriách, rokovacích miestnostiach a skladoch, ktoré sú prístupné po oboch stranách z tejto chodby sa taktiež vymenia pôvodné podlahy za nové. Vymenia sa el. rozvody a osvetlenie miestností ako aj pôvodný podhľad za nový. Steny sa vyspravia a omietnu novou omietkou bielej farby. Všetky pôvodné vnútorné drevené parapety sa vymenia za nové plastové parapety bielej farby.
Vzhľadom na podmienky účastí, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy verejné obstarávanie nie je:
budova Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove - blok A III. NP, blok B. III. NP a blok C. III. NP, LV č. 13515
Stavebné práce budú pozostávať predovšetkým z búracích prác vnútorných nenosných priečok, stropov a podláh, interiérových konštrukcií, demontáže výplní otvorov, výmeny elektroinštalácie, montáže zdravotechnických zariadení, klimatizácie, montáže stropov, podláh a výplní otvorov, opráv povrchov, maliarskych a natieračských prác, podľa projektovej dokumentácie Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove BLOK A 3.NP a projektovej dokumentácie Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove 3.NP bloku B a C.
V Bloku B a C na 3.NP sa dispozičné a prevádzkové riešenie zachová, ide len o zrenovovanie zastaralých priestorov. Hlavné stredové chodby v oboch blokoch sa zmodernizujú výmenou podláh, zoškrabaním olejových náterov zo stien po oboch stranách chodby. Nanovo sa vyspraví pôvodná omietka a nanesie sa tenká vrstva novej omietky s bielym náterom. Vymení sa pôvodný podhľad za nový sadrokartónový podhľad. Vymení sa pôvodné osvetlenie a el. rozvody za nové. Na chodbách sa vymenia pôvodné el. rozvodné skrine a hydranty za nové. V jednotlivých kanceláriách, rokovacích miestnostiach a skladoch, ktoré sú prístupné po oboch stranách z tejto chodby sa taktiež vymenia pôvodné podlahy za nové. Vymenia sa el. rozvody a osvetlenie miestností ako aj pôvodný podhľad za nový. Steny sa vyspravia a omietnu novou omietkou bielej farby. Všetky pôvodné vnútorné drevené parapety sa vymenia za nové plastové parapety bielej farby.
Počas realizácie Zmluvy o dielo boli zistené okolnosti pre ktoré je nevyhnutné realizovať naviac práce, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktorých realizácia je nevyhnutná pre riadne dokončenie a užívanie diela. Naviac prácami sa reaguje na nepredvídateľné okolnosti a požiadavky objednávateľa. Počas prípravy a po dobu vyhotovovania projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily stavebného objektu, obzvlášť skryté existujúce poruchy. Zároveň objednávateľ vzniesol voči zhotoviteľovi požiadavky budúcich užívateľov na základe čoho zhotoviteľ ocenil položky naviac prác, ktoré neboli súčasťou zmluvy o dielo.
Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce môže ohroziť riadne dokončenie diela a môže spôsobiť zhotoviteľovi aj objednávateľovi významné ťažkosti (koordinácia viacerých dodávateľov na jednom stavenisku, duplicita nákladov, ohrozenie realizácie iných projektov a pod.).
Po dobu realizácie diela boli okrem naviac prác, vznesené objednávateľom voči zhotoviteľovi požiadavky na obmedzenie, alebo pozastavenie prác v dobe významných návštev, rokovaní poradných orgánov Zastupiteľstva PSK alebo rokovaní Zastupiteľstva PSK.
Tieto okolnosti, neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich pri podpise zmluvy nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti.
Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a


Winner: EUROBAU s.r.o.