Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-07
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: S-Bahn Berlin, S8  Nord, GE 30 kV-Kabel Karow - Hohen Neuendorf sowie Erneuerung Oberbau und Stromschienenanlage Abschnitt Schönfließ (e) - Hohen Neuendorf (a) inklusive Erstellung von 40 Querungen; Leistungen der örtliche Bauüberwachung
Bauüberwachung für die Erneuerung des Oberbaus und der Stromschienenanlage im Abschnitt Schönfließ (e) – Hohen Neuendorf (a), Herstellung von Querungen im zuvor genannten Streckenabschnitt sowie die Grunderneuerung der beiden 30 kV-Kabelsysteme K1 und K2 zwischen dem Gleichrichter-Unterwerk Karow (GUw Kar) und dem Gleichrichter-Unterwerk Hohen Neuendorf (GUw Hon).
Die Grunderneuerung der 30 kV-Kabelanlage parallel der F-Bahnstrecke 6087 ist eine eigenständige Maßnahme in Zusammenhang mit der Modernisierung der S-Bahnstrecke
Die Bahntrasse befindet sich nördlich von Berlin und verläuft südlich parallel zum Autobahnring A100 im Abstand von ca. 0,8 bis ca. 2,5 km.
Im Vorlauf zur Errichtung der ESTW S1 und S8 Nord und des ZBS sind die Erneuerung des Oberbaus, der Stromschienenanlage und div. Gleisquerungen im Abschnitt Schönfließ (e) – Hohen Neuendorf (a) zu realisieren. Die Baumaßnahme findet sich teilweise im Land Berlin im Stadtbezirk Pankow sowie teilweise im Land Brandenburg in den
S-Bahn Berlin, S8  Nord, GE 30 kV-Kabel Karow - Hohen Neuendorf sowie Erneuerung Oberbau und Stromschienenanlage Abschnitt Schönfließ (e) - Hohen Neuendorf (a) inklusive Erstellung von 40 Querungen; Leistungen der örtliche Bauüberwachung
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauüberwachung für die Erneuerung des Oberbaus und der Stromschienenanlage im Abschnitt Schönfließ (e) – Hohen Neuendorf (a), Herstellung von Querungen im zuvor genannten Streckenabschnitt sowie die Grunderneuerung der beiden 30 kV-Kabelsysteme K1 und K2 zwischen dem Gleichrichter-Unterwerk Karow (GUw Kar) und dem Gleichrichter-Unterwerk Hohen Neuendorf (GUw Hon).
Die Grunderneuerung der 30 kV-Kabelanlage parallel der F-Bahnstrecke 6087 ist eine eigenständige Maßnahme in Zusammenhang mit der Modernisierung der S-Bahnstrecke
Die Bahntrasse befindet sich nördlich von Berlin und verläuft südlich parallel zum Autobahnring A100 im Abstand von ca. 0,8 bis ca. 2,5 km.
Im Vorlauf zur Errichtung der ESTW S1 und S8 Nord und des ZBS sind die Erneuerung des Oberbaus, der Stromschienenanlage und div. Gleisquerungen im Abschnitt Schönfließ (e) – Hohen Neuendorf (a) zu realisieren. Die Baumaßnahme findet sich teilweise im Land Berlin im Stadtbezirk Pankow sowie teilweise im Land Brandenburg in den
Aufgrund des sehr fortgeschrittenen Projektstands ist ein Wechsel des AN mit den damit verbundenen Fristen nicht möglich
und würde zu weiteren Verzögerungen im Projekt führen, die an anderer Stelle bis zur Inbetriebnahme nicht kompensierbar sind.
Die Beauftragung einer zweiten Bauüberwachung würde zu einem Verzug innerhalb des Leistungsablaufs und erheblichen
Zusatzkosten führen. Vorhandene Sperrpausen wären nicht nutzbar und es droht eine Verzögerung der Aufnahme des


Winner: Vergabekammer des Bundes