Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-24
Buyer: Ville de Paris - Délégation générale aux Jeux Olympiques et Paralympiques et aux Grands Evènements
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45210000: Building construction work | 71000000 | 92610000

Technical requirements: Marché Global de Performance de conception, réalisation, exploitation technique et maintenance de l'Aréna Porte de la Chapelle à Paris 18ème
Le marché a pour objet la conception, la construction, l'exploitation technique et la maintenance d'une salle multifonctionnelle ayant notamment pour destination l'accueil de compétitions sportives nationales et internationales de haut niveau ainsi que des spectacles et des concerts. La salle a ainsi vocation à accueillir des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'équipement sera également ouvert au sport de proximité et aux habitants du quartier en intégrant en son sein deux gymnases destinés à répondre aux besoins locaux. La construction de l'Aréna fait par ailleurs partie intégrante du programme de réaménagement du quartier et s'insère dans l'opération ZAC Gares des Mines - Fillettes. Des objectifs élevés en matière architecturale, environnementale, d'accessibilité et d'expérience spectateurs sont fixés au titulaire du marché. Le titulaire du marché n'aura pas à assumer l'exploitation commerciale de l'équipement qui est confiée à un opérateur dans le cadre d'une concession de service distincte du présent contrat.
Date de conclusion de l'avenant : 21 août 2023. Modalité de sa consultation : sur demande écrite (par courrier RAR) auprès du pouvoir adjudicateur aux coordonnées mentionnées au point I.1) du présent avis.
Le présent avenant peut faire l'objet d'un recours en contestation de la validité d'un avenant à un contrat administratif dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans les conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision Département de Tarn-Et-Garonne du 4 avril 2014 (no 358994).
Le marché a pour objet la conception, la construction, l'exploitation technique et la maintenance d'une salle multifonctionnelle ayant notamment pour destination l'accueil de compétitions sportives nationales et internationales de haut niveau ainsi que des spectacles et des concerts. La salle a ainsi vocation à accueillir des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. L'équipement sera également ouvert au sport de proximité et aux habitants du quartier en intégrant en son sein deux gymnases destinés à répondre aux besoins locaux. La construction de l'Aréna fait par ailleurs partie intégrante du programme de réaménagement du quartier et s'insère dans l'opération ZAC Gares des Mines - Fillettes. Des objectifs élevés en matière architecturale, environnementale, d'accessibilité et d'expérience spectateurs sont fixés au titulaire du marché. Le titulaire du marché n'aura pas à assumer l'exploitation commerciale de l'équipement qui est confiée à un opérateur dans le cadre d'une concession de service distincte du présent contrat.
Avenant technique et administratif avec incidence financière et calendaire intégrant des modifications non substantielles de programme et de projet, notamment : adaptations du poste de liaison et du réseau INPT – création d’un local « Police », modification des hauteurs de portes, modification des dispositions prévues pour le CFO CFA scénique, reprise d’étude pour modification de la répartition des terminaux de CFO, modification des largeurs de Portes RDC et N4, création d’un local d’entreposage de matériel pyrotechnique, modification des hauteurs libres exigées au programme pour certains locaux, création d’un local entretien Maintenance au N6, modification du régime de température du concessionnaire FRDP, modification de l’exigence de l’UP de façade, modification du Skybar, suppression de l’Aménagement des comptoirs des buvettes, complément de parquet pour la grande Salle, modification du classement U4P4 des sols, ajout des tracés de Roller Derby et Roller Hink aux tracés du Gymnase 1, remplacement des bancs et patères par des casiers dans le vestiaire CLUB, fourniture et Pose d'un bundle dans le local Police, ajout d’une grille permettant la mise en place d’un portail en sortie de voie, extension de la régie, modification et ajout d’atténuateurs, création d’un quatrième compartiment au niveau SS1 du parking, remplacement des portes de compartimentage par des rideaux pare-flamme au sous-sol, réaménagement mineur et recalage des locaux, circulations – tous niveaux, modification du SAS du dépôt acteur et réaménagement du local 18.50.23 à RDC, modification de l’architecture du palier de l’escalator PLC, modification des positionnements des portes et grilles en façade Ouest au niveau N3, suppression de la porte N3089 depuis le SKYBAR non nécessaire à l'exploitation, inversement du sens de poussée des portes extérieures de la façade Est au niveau N3 PLC, déplacement de local VDI, changement des portes du PLC façade Nord, remplacement de la porte en haut de l’escalier E15 par une porte de compartimentage, modification des bains froids des vestiaires Elite, réorganisation des appareils sanitaires dans les sones VIP, accès local LT 1801.26, déplacement de la porte RC32 dans la circulation média RDC, modification du tracé des caniveaux de la GS, modification de la géométrie de jardinières en terrasse du N3, mise en place d’escaliers escamotables pour l’accès aux toitures, ingénierie de désenfumage, modification du supportage des Enseignes, modification de l’emplacement de la sonorisation de confort et de sécurité dans le grill, modification des tribunes télescopiques angles NO et NE, extension du bandeau LED, création d’une dalle pour la manutention des matériels de Fraicheurs de Paris, report GTB : synthèse OF/SD, sièges démontables complémentaires, ajout d’une batterie froide dans la CTA restauration du PLC, modification des sols prévus en revêtement Béton ciré en revêtement Résine, modification des dispositifs de contrôle d’accès
Impacts organisationnels de la pandémie de COVID 19 (mesures complémentaires de protection de la santé des travailleurs sur le chantier mises en place par le Titulaire conformément aux prescriptions gouvernementales et des autorités de contrôle) et des conséquences opérationnelles de la guerre en Ukraine (qui a eu pour conséquence une augmentation significative des coûts de l’énergie et des prix des matières premières, concomitamment à une rupture d’approvisionnement de certains matériaux indispensables au marché de la construction) sur la phase de réalisation de l’ouvrage


Winner: BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE (mandataire)