Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-21
Buyer: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44163120 | 45251200: Construction work for cooling towers

Technical requirements: 6000 Kecskemét,Mindszenti körút és a Szultán utcai fűtőerőmű területe között,8360/7;8363; 8358/1;8378/1;8550/7;8549;8529;8545;8544;8541/3;8536;8553;8531/4;8531/3;2097/2;2100/7;2104;2138/1; 2156.
Távfűtési gerincvezeték építése/kivitelezése a Mindszenti körúton épülő fűtőmű és Szultán utcai fűtőerőmű területe között
A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a hőforrások megújuló részarányának növelése érdekében új biomassza tüzelé-sű fűtőművet létesít. Az újonnan létesülő fűtőmű távhő hálózatba történő beillesztése a Szultán utcai fűtőerőműben történik. A kivite-lezési feladat az új, Mindszenti körúti fűtőművet és a Szultán utcai fűtőerőművet összekötő távhővezeték - a kiviteli tervek szerinti közút és vasút alatti átsajtolásokkal történő - építése a későbbi fogyasztók leágazásainak kialakításával. A kivitelezés tartalmazza a teljes nyomvonalon a technológiai adatkábel fektetését is.
A Mindszenti körút és a Szultán utcai fűtőerőmű területe között létesítendő távvezeték (I. távvezeték szakasz) adatai:
6000 Kecskemét,Mindszenti körút és a Szultán utcai fűtőerőmű területe között,8360/7;8363; 8358/1;8378/1;8550/7;8549;8529;8545;8544;8541/3;8536;8553;8531/4;8531/3;2097/2;2100/7;2104;2138/1; 2156.
Távfűtési gerincvezeték építése/kivitelezése a Mindszenti körúton épülő fűtőmű és Szultán utcai fűtőerőmű területe között
A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. a hőforrások megújuló részarányának növelése érdekében új biomassza tüzelé-sű fűtőművet létesít. Az újonnan létesülő fűtőmű távhő hálózatba történő beillesztése a Szultán utcai fűtőerőműben történik. A kivite-lezési feladat az új, Mindszenti körúti fűtőművet és a Szultán utcai fűtőerőművet összekötő távhővezeték - a kiviteli tervek szerinti közút és vasút alatti átsajtolásokkal történő - építése a későbbi fogyasztók leágazásainak kialakításával. A kivitelezés tartalmazza a teljes nyomvonalon a technológiai adatkábel fektetését is.
A Mindszenti körút és a Szultán utcai fűtőerőmű területe között létesítendő távvezeték (I. távvezeték szakasz) adatai:
3. Megrendelő rögzíti, hogy a tárgyi projekt a KEHOP-5.3.4-21-2021-00003 pályázati forrásból kerül finanszírozásra.
2. A Vállalkozási szerződés I. A szerződés tárgya, időtartama fejezet 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. A teljesítési határidő: a jelen szerződés szerinti feladatokat a munkaterület átadásától számított 15 hónapon belül (de legkésőbb 2023. augusztus 19. napjáig) köteles Vállalkozó teljeskörűen elvégezni, amely határidők előtt a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően a műszaki átadás-átvételi eljárást meg kell kezdeni. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap.
3. A Vállalkozási szerződés II. Számlázási és fizetési feltételek fejezet 1., 9. és 10. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
Felek a szerződésben rögzített kivitelezési munkák ellenértékét nettó 1 369 950 068,- Ft + fordított Áfa, azaz Egymilliárd-háromszázhatvankilencmillió-kilencszázötvencezer-hatvannyolc forint + fordított ÁFA átalánydíjban határozzák meg. (*szerződéskötéskor kitöltendő)
A módosított Vállalkozói díj az 1. sz. szerződésmódosítás alapján az alábbi megbontás szerint épül fel:
Az 1. sz. módosítás II. fejezet 2. pontjában a rövidített határidő miatt részletezett munkaszervezési és technológia váltási okokra visszavezethető vállalkozói díjtöbblet összege 107 677 203,- Ft


Winner: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.