Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-07-19
Buyer: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34970000 | 42961300 | 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45111000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II — od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu, odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II — od węzła Niemodlińska do obwodnicy Północnej, budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu, budowa dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu, oraz przebudowa drogi krajowej 94c — przeniesienie stanowiska wagowego, jak również wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót, zapisy umowy oraz SIWZ.
W związku z wprowadzeniem aneksu nr 4 z dnia 30.5.2019 r. zmieniono zapisy par. 2 ust. 2 umowy. Zmianie uległ termin wykonania zadania — zakończenie robót 10.10.2019 r. Podstawa dokonania zmiany — protokół konieczności nr 4 z dnia 31.1.2019 r.
W związku z z wprowadzeniem aneksu nr 5 z dnia 31.5.2019 r. zmieniono przedmiot umowy wprowadzając roboty zamienne polegające na zmianie konstrukcji rowów przydrożnych (protokół konieczności nr 6 z dnia 18.3.2019). Podstawa dokonania zmiany par. 19 ust. 2 pkt 6 i 9 w związku z par. 10 ust. 2 umowy.
W związku z wprowadzeniem aneksu nr 6 z dnia 31.5.2019 r. zmieniono zapisy par. 2 ust. 2 umowy. Zmianie uległ termin wykonania zadania — zakończenie robót 3.12.2019 r. Przedmiotowym aneksem wprowadzono także zmianę wartości zadania — nowa wartość wynosi 28 031 072,67 EUR (120 861 576,05 PLN). Podstawa dokonania zmiany wartości zadania — protokół konieczności nr 9 z dnia 4.4.2019 r. Podstawa dokonania zmiany umowy — wprowadzenia aneksu nr 6 — par. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f, pkt 6 oraz ustęp 4 w związku z par. 10 ust. 2 umowy.
W związku z wprowadzeniem aneksu nr 7 z dnia 11.6.2019 r. zmieniono zapisy par. 9 ust. 1 umowy dot. wartości zadania — nowa wartość wynosi 28 066 077,56 EUR (121 012 506,61 PLN). Podstawa dokonania zmiany wartości zadania — protokół konieczności nr 7 z dnia 19.3.2019 r. oraz karta nadzoru autorskiego z dnia 17.5.2019. Podstawa dokonania zmiany umowy — par. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 6 w związku z par. 10 ust. 2 umowy.
W związku z wprowadzeniem aneksu nr 8 z dnia 11.6.2019 r. zmieniono zapisy par. 9 ust. 1 umowy dot. wartości zadania — nowa wartość wynosi 28 067 718,75 EUR (121 019 582,94 PLN). Podstawa dokonania zmiany wartości zadania — protokół konieczności nr 8 z dnia 22.3.2019 r. Podstawa dokonania zmiany umowy — par. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 6 w związku z par. 10 ust. 4 i 6 umowy.
1. W związku z z wprowadzeniem aneksu nr 9 z dnia 1.7.2019 r. zmieniono przedmiot umowy wprowadzając roboty zamienne (protokół konieczności nr 10 z dnia 18.4.2019, protokołu konieczności nr 11 z dnia 18.4.2019 r.; protokołu konieczności nr 12 z dnia 18.4.2019 r.), zmianie uległ par. 9 ust. 1 umowy dot. wartości zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 28 071 810,45 EUR (121 037 225,11 PLN brutto). Podstawa  dokonania zmiany par. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 w związku z par. 10 ust. 2 umowy.
2. W związku z z wprowadzeniem aneksu nr 10 z dnia 5.7.2019 r. zmieniono przedmiot umowy wprowadzając roboty zamienne (protokół konieczności nr 14 z dnia 10.5.2019, protokołu konieczności nr 15 z dnia 10.5.2019 r.; protokołu konieczności nr 16 z dnia 10.5.2019 r.; protokół konieczności 17 z dnia 10.5.2019 r.), zmianie uległ par. 9 ust. 1 umowy dot. wartości zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 28 077 147,07 EUR (121 060 235,02 PLN brutto). Podstawa dokonania zmiany par. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 w związku z par. 10 ust. 2 i 4 umowy.
3. W związku z z wprowadzeniem aneksu nr 11 z dnia 10.7.2019 r. zmieniono przedmiot umowywprowadzając roboty zamienne (protokół konieczności nr 18 z dnia 20.5.2019), zmianie uległ par. 2 ust. 2  (termin zakończenia — 20.12.2019) oraz par. 9 ust. 1 umowy dot. wartości zadania. Wartość zadania po zmianie wynosi 28 348 464,09 EUR (122 380 319,46 PLN brutto). Podstawa dokonania zmiany par. 19 ust. 2 pkt 1 lit. c pkt 2  lit. f oraz pkt 6 w związku z par. 10 ust. 2 umowy.
4. W związku z z wprowadzeniem aneksu nr 12 z dnia 10.7.2019 r. zmieniono przedmiot umowy wprowadzając roboty zamienne (protokół konieczności nr 13 z dnia 25.4.2019; protokół konieczności nr 19  z dnia 31.5.2019; protokół konieczności nr 20 z dnia 3.6.2019), par. 9 ust. 1 umowy dot. wartości zadania.
Wartość zadania po zmianie wynosi 28 360 996,50 EUR (122 284 108,59 PLN brutto). Podstawa dokonania zmiany par. 19 ust. 2 pkt 1 pkt 6, 7, 8, 9 w związku z par. 10 ust. 2 umowy.