Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-10-24
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42131280 | 42131390 | 45255400 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71632100
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Obiectul contractului il constituie echiparea Casei Vanelor Fluture cu 4 vane DN 4200 noi, in vederea operarii in siguranta a centralei CHE Stejaru.
Casa vanelor fluture (nodul de presiune) reprezintă punctul de securitate în operarea CHE Dimitrie Leonida – Stejaru. Vanele DN4200 din nodul de presiune sunt vane cu închidere rapidă, în curent de apă. Aceste vane trebuie să asigure închiderea în condiții de siguranță a debitului de apă în situația unei avarii apărute la aparatul director al unuia dintre hidroagregatele din centrală sau în cazul unei avarii pe conductele forțate.
Dat fiind condițiile mai sus precizate sunt extrem de importante toate aspectele lucrărilor ce urmează a fi contractate: proiectarea unor instalații sigure având un grad de mentenanță redusă, parametrii tehnici și calitatea execuției celor 4 (patru) vane fluture livrate, calitatea lucrărilor de montaj și testare a ansamblului instalațiilor la terminarea montajului, pregătirea personalului Beneficiarului pentru punerea în funcțiune și preluarea în exploatare a instalațiilor de vane fluture de pe cele două confucte forțate. Date fiind condițiile de exploatare ale lacului de acumulare Izvorul Muntelui, care permit perioade limitate de retragere din exploatare a aducțiunii Izvorul Muntelui – CHE Stejaru pentru lucrări de demontare, montare și probe, este imperios necesar ca viitorul contractantant să asigure forța de  muncă specializată și tehnica necesară execuției și finalizării în intervalul planificat a lucrărilor. Lucrările de montaj sunt de o importanță vitală în atingerea scopului retehnologizării nodului de presiune.
Cerintele tehnice sunt detaliate in Documentatia Tehnico-Economica pentru achizitia “Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare nod de presiune”, atasata.
Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 18 zile.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 13-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici, in termenul limita enuntat anterior.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Algoritm de calcul: a) Pentru oferta cu cea mai mică perioadă de retragere se acordă punctajul maxim pentru acest factor, respectiv 20 puncte b) Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează aplicând formula: PSTn = 20 x {[PRSTmax – PRST(n)] / (PRSTmax – PRSTmin)} unde: PSTn = punctajul ofertei „n” aferent factorului „Perioada de retragere din exploatare a centralei pentru lucrările de montaj a ”Instalațiilor de vane fluture – CF fir stâng (U10)” PRST(n) = perioada de retragere din exploatare a centralei pentru lucrările de montaj a ”Instalațiilor de vane fluture – CF fir stâng (U10)”, garantată în oferta “n” PRSTmax = 60 zile PRSTmin = cea mai mică perioadă de retragere .
Algoritm de calcul: a) Pentru oferta cu cea mai mică perioadă de retragere din exploatare a centralei pentru lucrările de montaj a ”Instalațiilor de vane fluture – CF fir drept (U11)” se acordă punctajul maxim pentru acest factor, respectiv 20 puncte b) Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează aplicând formula: PDRn = 20 x {[PRDRmax – PRDR(n)] / (PRDRmax – PRDRmin)} unde: PDRn = punctajul ofertei „n” aferent factorului „Perioada de retragere din exploatare a centralei pentru lucrările de montaj a ”Instalațiilor de vane fluture – CF fir drept (U11)” PRDR(n) = perioada de retragere din exploatare a centralei pentru lucrările de montaj a ”Instalațiilor de vane fluture – CF fir drept (U11)”, garantată în oferta “n” PRDRmax = 60 zile PRDRmin = cea mai mică perioadă de retragere din exploatare a centralei pe fir conductă forțată dintre toate ofertele
Algoritm de calcul: a) Pentru oferta cu cea mai mare perioadă de garanție se acordă punctajul maxim pentru acest factor, respectiv 20 puncte; b) Pentru celelalte oferte, punctajul se calculează aplicând formula: PGn= 20 x [PG(n) / PGmax] unde: PGn = punctajul ofertei „n” aferent factorului „Perioada de garanție” PG(n) = perioada de garanție ofertată de Ofertantul „n” PGmax = cea mai mare perioadă de garanție dintre toate ofertele Notă: Nu se vor accepta oferte cu perioada de garanție mai mică de 36 luni. Pentru evitarea unor angajamente nerealiste autoritatea contractantă stabilește că acele oferte (admisibile) a căror perioada de garanție este mai mare de 60 de luni (perioadă maxim realistă) nu vor primi punctaj (se acordă punctaj zero).