Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-14
Buyer: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72262000: Software development services

Technical requirements: Vállalkozási szerződés – Banki alaprendszer továbbfejlesztése az IFRS-ek szerinti számviteli működéshez
Az M3 Mérföldkő teljesítési folyamata során olyan, előre nem látott körülmények merültek fel, amely miatt a Szerződés eredeti határidői nem tarthatóak. Ezzel egy időben, a törvényi megfelelés érdekében a Felek felülvizsgálták az M3 Mérföldkő műszaki tartalmát és megállapították, hogy az annak részét képező ún. „Notes”-ok megvalósítása nem szükséges az M3 mérföldkő megvalósításának teljesítéséig, továbbá hogy a „Főszámlás összevonás” fejlesztése ezidáig kizárólag a BOSS rendszerben történt meg, ugyanakkor azt az IFRS modulban a specifikációban foglaltaktól eltérően szükséges megvalósítani, ezért e két feladat átütemezése mellett döntöttek. Fentieken túlmenően a Szerződés teljesítése érdekében a Felek az együttműködésük szorosabbra fűzése és hatékonyságának növelése érdekében további részletszabályokat javasolnak szerződéses szinten rögzíteni. Fentiek előrebocsátását követően a Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel, annak megfelelően módosítják. A Szerződés M3 Mérföldkövében szereplő egyes feladatokat – melyet a jelen szerződésmódosítással létrehozott, a Szerződés 7. számú mellékletének minősülő dokumentum részletesen tartalmaz – egy új, M9-nek nevezett Mérföldkőbe helyezik át a Szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerinti ütemezéssel, ezzel egyidejűleg a Szerződés alábbi pontjai módosulnak, illetve kiegészülnek: 3.1., 3.9., 3.14., 3.17., 3.2.7. és 3.2.8, 5.1. 5.2., 8.9., 8.10. pontok, valamint a Szerződés 1. és 2. melléklete.
Az M3 Mérföldkő teljesítési folyamata során olyan, előre nem látott körülmények merültek fel, amely miatt a Szerződés eredeti határidői nem tarthatóak. Ezzel egy időben, a törvényi megfelelés érdekében a Felek felülvizsgálták az M3 Mérföldkő műszaki tartalmát és megállapították, hogy az annak részét képező ún. „Notes”-ok megvalósítása nem szükséges az M3 mérföldkő megvalósításának teljesítéséig, továbbá hogy a „Főszámlás összevonás” fejlesztése ezidáig kizárólag a BOSS rendszerben történt meg, ugyanakkor azt az IFRS modulban a specifikációban foglaltaktól eltérően szükséges megvalósítani, ezért e két feladat átütemezése mellett döntöttek. Fentieken túlmenően a Szerződés teljesítése érdekében a Felek az együttműködésük szorosabbra fűzése és hatékonyságának növelése érdekében további részletszabályokat javasolnak szerződéses szinten rögzíteni. Fentiek előrebocsátását követően a Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel, annak megfelelően módosítják.


Winner: Online Üzleti Informatika Zrt.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-14
Buyer: Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad y Salud Pública
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Estimated value: 639476.66 EUR

Technical requirements: Servicio de vigilancia y seguridad en los centros dependientes del departamento de Salud de la Ribera, así como el mantenimiento integral de los sistemas de alarma y protección de dichos centros
Servicio de vigilancia y seguridad en los centros dependientes del departamento de Salud de la Ribera, así como el mantenimiento integral de los sistemas de alarma y protección de dichos centros.
Servicio de vigilancia y seguridad en los centros dependientes del departamento de Salud de la Ribera, así como el mantenimiento integral de los sistemas de alarma y protección de dichos centros


Winner: Clece Seguridad, S. A. U.
Award value: 639476.66
Number of bids: 9
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-14
Buyer: Västra Götalandsregionen
Country: SE
Contract type: Services
CPV classification: 85100000: Health services | 85121200: Specialist medical services | 85121282 | 85140000: Miscellaneous health services
Estimated value: 12000000 SEK

Technical requirements: Upphandlingen avser tjänsten hårreducering enligt remisser från Västra Götalandsregionens hudkliniker för patienter med hirustism och könsdysfori diagnoser.
Anbud kan lämnas på hela eller delar av upphandlingen. Anbudsgivare som kan erbjuda båda behandlingsmetoder kommer att få fördel vid utvärdering enligt modellen uppräkningstal %.
Upphandlingen kommer att ligga till grund för ett ramavtal med flera leverantörer. VGR avser att teckna ramavtal med 2 - 4 leverantörer för respektive delområde. En och samma leverantör kan tilldelas ramavtal i båda delområden.
Avrop kommer att ske enligt kombinerat fördelningsnyckel: rangordning i kombination med den fysiska personens behov eller val som fastställs efter samråd med den medicinska professionen.
VGR kommer att anta de anbuden som uppfyller samtliga obligatoriska krav och är ekonomiskt mest fördelaktiga utifrån bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Tilldelningskriterier:


Winner: Expilo AB
Award value: 12000000
Number of bids: 11
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-14
Buyer: NHS North Tyneside Clinical Commissioning Group
Country: UK
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 85100000: Health services
Estimated value: 14.22 GBP

Technical requirements: North of England Commissioning Support working for and on behalf of NHS North Tyneside, NHS North Durham and NHS South Tees Clinical Commissioning Groups have awarded a contract for the provision of Rapid Specialist Opinion / Referral Management Service following a call for competition procedure from the Pseudo Dynamic Purchasing System for Rapid Specialist Opinion / Referral Management Service. Please note this is a tariff based contract.
North of England Commissioning Support working for and on behalf of NHS North Tyneside, NHS North Durham and NHS South Tees Clinical Commissioning Groups have awarded a contract for the provision of Rapid Specialist Opinion / Referral Management Service following a call for competition procedure from the Pseudo Dynamic Purchasing System for Rapid Specialist Opinion / Referral Management Service.
North of England Commissioning Support working for and on behalf of NHS North Tyneside, NHS North Durham and NHS South Tees Clinical Commissioning Groups have awarded a contract for the provision of Rapid Specialist Opinion / Referral Management Service following a call for competition procedure from the Pseudo Dynamic Purchasing System for Rapid Specialist Opinion / Referral Management Service. Please note this is a tariff based contract.
The contract is for a 2 year period from the 1.10.2018 with an option to extend for a further 24 month period as discretion of the contracting authorities.
Please note this is a tariff based contract, and the provider will be paid 14 22 GBP per triage undertaken.
The Contracting Authorities will act in accordance with Regulation 92 of the Public Contract Regulations 2015,
These Regulations provides for appeals to be made to the High Court subject to the time limitations and other required procedural steps. The Rules relating to appeal are complex and a dissatisfied tenderer is advised to take their own prompt legal advice.


Winner: About Health
Award value: 14.22
Number of bids: 3
Public procurement notice: Periodic Indicative Notice Without Call For Competition
Published: 2018-07-14
Buyer: Aalborg Forsyning, Aalborg Energi Holding A/S
Country: DK
Contract type: Works
CPV classification: 45250000 | 45251000 | 45251141: Wind-powered power station construction work | 45251200: Construction work for cooling towers | 45251250

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на електроцентрали и строителни съоръжения за добивната и преработващата промишленост
Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu
Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien
Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και για τον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα και για κτίρια βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου
Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry
Trabajos de construcción de plantas, de instalaciones para la minería y la industria y de edificios relacionados con la industria del gas y del petróleo
Tehtaiden, laitosten, kaivosten, verstaiden, pajojen sekä öljy- ja kaasuteollisuuden rakennusten rakentamistyöt
Travaux de construction d'usines, d'exploitations minières et d'unités de fabrication et de bâtiments pour l'industrie du pétrole et du gaz
Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry
Građevinski radovi na energetskim objektima, rudarskim i proizvodnim objektima i građevinama vezanim za naftnu i plinsku industriju
Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio
Iekārtu, raktuvju un ražotņu celtniecības darbi un ar naftas un dabasgāzes rūpniecību saistītu būvju celtniecības darbi
Xogħol tal-kostruzzjoni għall-impjanti, minieri u manifattura ta’ bini relatat ma’ l-industrija taż-żejt u tal-gass
Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en gasindustrie
Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-07-14
Buyer: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45234110 | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2018-07-26
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Ílem veřejné zakázky je realizace stavby modernizace a elektrizace dráhy s cílem znovuzavedení vlakové dopravy na předmětné trati.
Stavba má charakter modernizace trati včetně modernizace související infrastruktury železniční dopravní cesty. Obsahuje rekonstrukci železničního svršku a spodku předmětné trati včetně stanice Židlochovice a Hrušovany u Brna, plnou peronizaci v Hrušovanech u Brna a dvě nástupiště v Židlochovicích. Dále rekonstrukci umělých staveb, pozemních objektů a výstavbu nového objektu pro umístění nové technologie. Zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody a osvětlení budou nově vybudovány, doplněny a rekonstruovány pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty. V úseku Hrušovany u Brna – Židlochovice (včetně) bude zřízeno nové trakční vedení, ve stanici Hrušovany u Brna bude rekonstruováno trakční vedení v souvislosti se změnou konfigurace kolejiště.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-14
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Da es sich hier um zusätzliche Kabeltiefbauarbeiten zur Herstellung der Hauptvertragsleistung, hier Austausch von Betonsockel in Kunststoffsockel und Auffhöhung von Schächten mit Zwischenrahmen handelt, sind dies Zusammenhangs-arbeiten. Die Leistungen sind zur Weiterführung aller mit dem Bau der Gesamttrasse in Verbindung stehenden Leistungen erforderlich, die Synergieeffekte aus zu den anderen noch zu erbringenden Leistungen sind vorhanden. Somit können diese Leistungen nur beim AN ARGE Freie Strecke angesiedelt werden. Bei einer getrennten Vergabe wäre eine erneute BE mit zusätzlichen Maschinentransporten und Unterkünften erforderlich. Behinderungen durch einen zusätzlichen Dritten im Baufeld wären zur Erbringung der Gesamtleistung nicht zu vermeiden. Das Gewährleistungsrisiko für die Kabeltrasse und die Gesamt- Neubautrasse in diesem Bereich wäre nicht mehr zuzuordnen. Die Leistungen sind zur Erbringung der vertraglichen Leistungen unbedingt erforderlich.


Winner: Grötz GmbH & Co.KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-14
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221114

Technical requirements: Baufeldfreimachung, Tiefenbohrungen für Kampfmittelsondierungen, Bodenabtrag, Spundwand, Verpressanker, Baugrubenaushub, Baugrubenverbau nach Wahl des AN, Wasserhaltung, bewehrte Ortbetonbohrpfähle, Stahlbetonarbeiten, Stahlüberbau, Bodenentsorgung
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Baufeldfreimachung, Tiefenbohrungen für Kampfmittelsondierungen, Bodenabtrag, Spundwand, Verpressanker, Baugrubenaushub, Baugrubenverbau nach Wahl des AN, Wasserhaltung, bewehrte Ortbetonbohrpfähle, Stahlbetonarbeiten, Stahlüberbau, Bodenentsorgung
Das freilegen der Kabel bis zu einer Tiefe von 1,25 m ist Bestandteil des Vertrags. Das die Kabel in 3,50 m liegen war zur Ausschreibung nicht bekannt.


Winner: Arge EÜ Emscherbrücke c/o Roßlauer Schiffswerft GmbH & Co. KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-14
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Sanierung (Ertüchtigung) von 3 Stück Eisenbahnbrücken sowie Ersatzneubau von 2 Stück Eisenbahnbrücken unter Eisenbahnbetriebsbedingungen incl. komplexer Begleitlstg. (Errichtung Üst & Einbindung ESTW
Sanierung (Ertüchtigung) von 3 Stück Eisenbahnbrücken sowie Ersatzneubau von 2 Stück Eisenbahnbrücken unter Eisenbahnbetriebsbedingungen incl. komplexer Begleitlstg. (Errichtung Üst)
Sanierung (Ertüchtigung) von 3 Stück Eisenbahnbrücken sowie Ersatzneubau von 2 Stück Eisenbahnbrücken unter Eisenbahnbetriebsbedingungen incl. komplexer Begleitlstg. (Errichtung Üst & Einbindung ESTW-A Goseck)
Eisenbahnstrecke 6340 Halle (Saale) Hbf.- Guntershausen/Erneuerung Eisenbahnbrücken (EÜ) km 42,960; 43,020; 43,226; 43,502; 43,570
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Sanierung (Ertüchtigung) von 3 Stück Eisenbahnbrücken sowie Ersatzneubau von 2 Stück Eisenbahnbrücken unter Eisenbahnbetriebsbedingungen incl. komplexer Begleitlstg. (Errichtung Üst und Einbindung ESTW-A Goseck) hier zusätzliche Lstg Entsorgung Bauschutt (KIB-Abbruch)


Winner: Hasselmann GmbH Tiefbau
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-14
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45112400 | 45112500 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45223500

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Da es sich hier um zusätzliche Leistungen zur Herstellung der Hauptvertragsleistung, hier Planungsleistungen zur Herstellung der Versorgungsleitungen des ESTW-Gebäudes handelt, sind dies Zusammenhangsarbeiten. Die Leistungen sind zur Weiterführung aller mit der Gesamtmaßnahme in Verbindung stehenden Leistungen erforderlich, die Synergieeffekte aus zu den anderen noch zu erbringenden Leistungen sind vorhanden. Somit können diese Leistungen nur beim AN ARGE Freie Strecke angesiedelt werden. Bei einer getrennten Vergabe wäre eine erneute BE mit zusätzlichen Maschinentransporten und Unterkünften erforderlich. Behinderungen durch einen zusätzlichen Dritten im Baufeld wären zur Erbringung der Gesamtleistung nicht zu vermeiden. Das Gewährleistungsrisiko für die Erdarbeiten, den Kabeltiefbau und die Außenanlage in diesem Bereich wäre nicht mehr zuzuordnen. Die Leistungen sind zur Erbringung der vertraglichen Leistungen unbedingt erforderlich.


Winner: Grötz GmbH & Co.KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-14
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45112000 | 45221112 | 45234100 | 45236000 | 45262300

Technical requirements: S-Bahn Berlin, S 21 Neubau; Vergabepaket VE02.1 Brücken, Rampe, sonst. Ingenieurbau und VE 02.2 Tief- und Gleisbau
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
VE 2.2 / 69 – Erstellung der Ausführungsplanung Oberbau für den Interimszustand einschließlich Ausführung der Bauleistung
Den Umständen und dem Bauablauf geschuldet ist für einen zusätzlichen unvorhersehbaren Zwischenzustand im 1. BA ein Interimszustand zu planen und herzustellen. Auf die vorhandene Ausführungsplanung des bereits gebundenen AN wird hierbei aufgesetzt. In der Ausführung werden lediglich Gleise tiefer abgelegt und Teilleistungen bzw. die Fertigstellung der bereits beauftragten Leistung zu einem späteren Zeitpunkt verschoben.


Winner: ARGE S-Bahn BerlinS 21 VE02.1 und VE02.2 c/o. Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co.KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-14
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
Die IBN des ESTW Ostkreuz mit Bauzustand S7 wurde mit AvL 406 angeordnet und ist damit Vertragsbestandteil. Dazu sind die hier angeordneten Leistungen notwendig. VP 11 wurde in diesem Baufeld Ostbahnhof – Warschauer Straße mit den zusammenhängenden Tiefbauleistungen auch für die neu zu errichtenden LST-Anlagen beauftragt. Mit einem AN-Wechsel wären Mängelansprüche nicht ohne weiteres zuordenbar und Synergieeffekte durch einheitliche Leistungsdurchführung gängen verloren. Der Bauablauf bis zur Inbetriebnahme der Viergleisigkeit zwischen Ostkreuz und Ostbahnhof ist mit eingetakteten Sperrpausen terminiert. Ebenso sind Zugänge zum Baufeld und Lagerplätze in diesem innerstädtischen Bereich sehr begrenzt, so das weitere Bauaufragnehmer sich in diesem Baufeld sehr kostenwirksam behindern würden.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-07-14
Buyer: Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH
Country: AT
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 34121100: Public-service buses
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 2 St. Überlandlinienbusse low-entry 3-Achser mit einer Fahrzeuglänge von 14,50 m bis 15 m, (Los 1) und 2 St. Überlandlinienbusse low-entry 2-Achser mit einer Fahrzeuglänge von 12,70 m bis 13,10 m, sowie 1 St. Überlandlinienbus low-entry mit einer Fahrzeuglänge von 12 m bis 12,50 m (Los 2).


Winner: Bundesverwaltungsgericht
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-07-14
Buyer: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48813000: Passenger information systems
Submission deadline: 2018-07-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Předmětem této veřejné zakázky je obnova a modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., obnova systému dispečerského řízení, obnova elektronického prodeje jízdného (e-shopu) a pořízení nového systému on-line zastávkových označníků poskytujících reálnou informaci o příjezdu vozidla MHD do dané zastávky, včetně poskytnutí všech souvisejících služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
Public procurement notice: Corrigendum
Published: 2018-07-14
Buyer: Sihtasutus Eesti Kontsert
Country: EE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34114400: Vans
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: SA Eesti Kontsert hangib endale kolmeks aastaks viis 8 kohalist mahtuniversaali, ühe 9 kohalise mahtuniversaali, ühe 7 kohalise mahtuniveraali ja ühe kuni 5 kohalise maasturi tüüpi auto. Autod võetakse kasutusrendile kolmeks aastaks.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-07-14
Buyer: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
Country: HR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 11791610.5 HRK
Submission deadline: 2018-08-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Cerna i Ivankovo, nadzor radova

Eligibility requirements: Točka 21.1. DON-a.

Award value: 11791610.5