Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-28
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů).  Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/120. Celková délka 7 390m (staničení 106,220-113,370km).
Doplnění k bodu V.2.3)  Zadavateli není známo, zda se jedná o malý či střední podnik. Hodnota uvedená v bodě 1.6. je záporná.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
068-Most přes silnici II/285 v km 110,739-SO 202/003. V rámci zaměření dochází k úpravám v množství položek číslo 5 (-37,66%), 6 (-7,22 %), 8 (-43,78%), 9 (-26,52%), 13 (-36,34%) a 107 (+100,00%). Změny vycházejí z problematiky odlišné skutečné výškové úrovně terénu oproti předpokladu PDPS. Podrobně byla problematika, včetně grafických a textových příloh řešena ve schválených ZBV 003 a 016. Dále dochází vzhledem k finálnímu zaměření položek dochází k finálnímu zaměření a vyčíslení množství položky č. 107. V rámci schváleného ZBV 003 a ZBV 016 byla podrobně řešena odlišná hladina terénu po dokončeni sejmutí humózních vrstev. V rámci zahájení prací byla výchozí hladina pro realizaci vlastních HTÚ v jiné výškové úrovni, než byla hladina uvažovaná v PDPS. Tato skutečnost zapříčinila rozdíly v celkové bilanci nedostatku materiálu v rámci celé stavby, přičemž výsledná celková bilance nedostatku se touto rozdílnou úrovní negativně zvětšila, resp. prohloubila deficit násypového materiálu. To vše vyvolalo vznik nové položky 17180.N, přičemž v souladu s pokynem SprSt č.42 je bilance/deficit řešen pro každý jednotlivý stavební objekt samostatně. V rámci skutečně zaměřených výkonů dochází k snížení množství na položce č. 57 (-16,37%).
SO 157/002, ZBV č. 167.4-polní cesta PC-8, km 111,220-111,595. Změna se týká doměření položky zemních krajnic a dosypávek se zhutněním (položka 7) dle skutečně provedeného množství v porovnání s výkazem výměr PDPS/RDS. U položky č. 7 došlo ke změně množství v rámci ZBV 029 – RDS + RDS změna A se zařazením do Skupiny 4, proto je její doměření zařazeno také do Skupiny 4.
068-Most přes silnici II/285 v km 110,739-SO 202/003. V rámci zaměření dochází k úpravám v množství položek číslo 5 (-37,66%), 6 (-7,22 %), 8 (-43,78%), 9 (-26,52%), 13 (-36,34%) a 107 (+100,00%). Změny vycházejí z problematiky odlišné skutečné výškové úrovně terénu oproti předpokladu PDPS. Podrobně byla problematika, včetně grafických a textových příloh řešena ve schválených ZBV 003 a 016. Dále dochází vzhledem k finálnímu zaměření položek dochází k finálnímu zaměření a vyčíslení množství položky č. 107. V rámci schváleného ZBV 003 a ZBV 016 byla podrobně řešena odlišná hladina terénu po dokončeni sejmutí humózních vrstev. V rámci zahájení prací byla výchozí hladina pro realizaci vlastních HTÚ v jiné výškové úrovni, než byla hladina uvažovaná v PDPS. Tato skutečnost zapříčinila rozdíly v celkové bilanci nedostatku materiálu v rámci celé stavby, přičemž výsledná celková bilance nedostatku se touto rozdílnou úrovní negativně zvětšila, resp. prohloubila deficit násypového materiálu. To vše vyvolalo vznik nové položky 17180.N, přičemž v souladu s pokynem SprSt č.42 je bilance/deficit řešen pro každý jednotlivý stavební objekt samostatně. V rámci skutečně zaměřených výkonů dochází k snížení množství na položce č. 57 (-16,37%).


Winner: PORR a.s.