Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-10-29
Buyer: Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 42160000 | 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000
Estimated value: 0.01 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Der Auftrag umfasst die Lieferung und Montage von Druckkesseln für den Neubau des Wasserwerks Marienhafe.
Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) ist insbesondere im Bereich der Trinkwasserversorgung tätig. Er versorgt in seinem ganzen Verbandsgebiet (7.554 km2) rund eine Million Menschen. Dafür betreibt der OOWV 15 Wasserwerke und ein über 14.000 km langes Rohrnetz. Auf dem Gelände des Wasserwerkes Marienhafe soll ein neues Wasserwerk errichtet werden. Das Baugelände befindet sich am nordwestlichen Rand des Grundstücks. Mit den baulichen Arbeiten zur Errichtung des neuen Wasser-werks wurde im März 2021 begonnen. Als erster Arbeitsschritt wurde der Bahnweg zur Aufnahme der Belastungen aus dem Baustellenverkehr ausgebaut, anschließend wurde die Baugrube einschließlich der Grundwasserabsenkungsanlage erstellt. Aktuell werden die Rohbau-/Stahlbetonbauarbeiten zur Errichtung des Wasserwerkes durchgeführt. Das Schließen des Daches ist für den Sommer 2022 geplant, sodass die Großkomponenten (Filterkessel/Druckwindkessel) im Juni und Juli 2022 einzubringen sind. Die Arbeiten zur verfahrenstechnischen Ausrüstung des Wasserwerkes sind für 2023 eingeplant und sind nicht Bestandteil dieses Auftrags.
Es sollen insgesamt drei Filterkessel mit einem Durchmesser von 5 m, drei Filterkessel mit einem Durchmesser von 3,5 m und zwei Hydrophorkessel mit einem Durchmesser von 2 m geliefert werden.
Die Leistungen umfassen die Herstellung des jeweiligen Kessels, je nach Werkstoff der Transport und Abtransport zum Beschichtungswerk, die freie Lieferung zur Baustelle, das Einheben in das Bauwerk, sowie das Aufstellen und Ausrichtung sowie der Anschluss auf einer bauseitig erstellten Stahlbetonbodenplatte einschließlich Gestellung und Vorhalten aller erforderlich werdenden Hebezeuge, Autokräne etc., sowie sonstige Materialien und Werkzeuge, die für eine betriebsfertige Leistung erforderlich sind.
Bewerber/Bieter haben Verstöße gegen Vergabevorschriften unter Beachtung der Regelungen in § 160 Abs. 3 GWB zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: ELIQUO KGN GmbH & Co. KG
Award value: 0.01
Number of bids: 1