Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-11
Buyer: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45240000: Construction work for water projects | 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: Gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE  ETAPA 1B« vključuje izvedbo protipoplavnih ukrepov na območjih:
Ureditve Božne in Male vode na območju Polhovega Gradca: V Polhovem Gradcu se izvajajo ureditve z namenom povečanja poplavne varnosti urbanih območij na povratno dobo 100 let. Ob Božni območje obdelave obsega odsek od zadnjih objektov na območju brvi pri dvorcu, osrednjega dela Polhovega Gradca, mimo objektov bivše tovarne Hoja (sedaj Schwartzmann d.o.o.) do sotočja z Malo vodo,
Območje obdelave ob Mali vodi obsega desni breg Male vode na območju sotočja z Božno pri domačiji Žaga,
Ureditve na Božni so predvidne na odseku dolgem približno 1.125 m, ob Mali vodi pa so ureditve na desnem bregu predvidene v dolžini 280 m,
Ureditve v Dolenji vasi obsegajo območje na sotočju vodotokov Gradaščice in Prošce, nadvišanje in podaljšanje obstoječega protipoplavnega nasipa v dolžini 248 m,
Ureditve na območju Šujice zajemajo dva odseka in sicer zgornji 245m dolg odsek v območju mostu na cesti Šujica  Hruševo in spodnji 315 m dolg odsek tik nad mostom na regionalni cesti Dobrova  Šujica. Nadvišanje cestnega nasipa, ki se nadaljuje v visokovodni nasip ob levem bregu potoka Krnica v dolžini 100 m do novega mostu čez Krnico. Na spodnjem odseku ob Gradaščici je predvidena izvedba enojnega reguliranega profila na dolžini 315 m, znižanje talnega praga pod obstoječim mostom na cesti Dobrova - Polhov Gradec in utrditev mostnih opornikov z lomljencem. Utrditev s skalami na obeh strani brežin. Na levem bregu na dveh mestih zasip okoliškega terena zaradi onemogočanja protipoplavnega toka. Celotna ureditev se izvede v dolžini 965 m.
sta dne 20. 1. 2022 sklenili Aneks št. 1 k pogodbi s katerim je bil podaljšan rok za izvedbo pogodbenih obveznosti in spremenjeni vmesni roki znotraj roka za izvedbo vseh pogodbenih
? sta dne 17.11. 2022 sklenili Aneks št. 2 k pogodbi s katerim se je prilagodila osnovna pogodbena vrednost vezano na zahtevke za nepredvidena dela in spremenila pooblaščena
sta dne 28.6.2023 sklenili Aneks št. 3 k pogodbi s katerim se je uredilo spremembo vodilnega partnerja, spremembo pooblaščene osebe na strani izvajalca, spremembo zaradi reorganizacije
vlade in priznavanje podražitev zaradi okoliščin, ki jih ne naročnik in ne izvajalec nista mogla predvidevati ob sklenitvi pogodbe,
? sta dne 4.7.2023 sklenili Aneks št. 4 k pogodbi s katerim se je podaljšalo rok za izvedbo pogodbenih obveznosti in spremenilo vmesne roke znotraj roka za izvedbo vseh pogodbenih
? je pogodbeni rok za izvedbo 1.362 dni od podpisa pogodbe (90 dni - uvedba v delo, 1092 dni- gradnja do izdaje Potrdila o prevzemu, 180 dni - rok za reklamacijo napak). Po Potrdilu o
se ta aneks sklepa z namenom priznanja dodatnih stroškov zaradi podražitve virov za obdobje od 30.4.2023 do 31.10.2023, podaljšanja roka izvedbe in uskladitve pogodbenih količin več/manj
dela skladno z Odločitvijo Inženirja št.: 402-51/23-MB-41 z dne 15.11.2023, podpisano s strani naročnika dne 21.11.2023
dne 4.8.2023 je Slovenijo in območje gradnje prizadel izjemen poplavni dogodek s povratno dobo več kot 20 let, posledično je bila prekinjena dobava opažnih plošč izvajalcu,


Winner: INKAING, gradnje, posredovanje, prodaja, d.o.o. - v stečaju