Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-13
Buyer: Miasto Gorzów Wielkopolski
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres kontraktu „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej” zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC). Rozbudowa będzie polegała w szczególności na: wzmocnieniu i poszerzeniu istniejącej drogi do szerokości 7,00 m, przebudowie skrzyżowania ulic Kostrzyńska–Dobra–Warzywna, przebudowie torowiska tramwajowego wraz z pętlą przy ul. Warzywnej, przebudowie trakcji tramwajowej, przebudowie peronów i przystanków tramwajowych, przebudowie wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 203 Tczew–Kostrzyn oraz nr 415 łącząca stację Gorzów Wlkp. ze stacją Myślibórz, budowie chodników, budowie ścieżek rowerowych, budowie zatok autobusowych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie oraz budowie wylotów kanalizacji do rzeki Warty, nowych nasadzeniach zieleni wraz z urządzeniem nowych trawników, budowie nowego oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wraz z doświetleniem na przejściach dla pieszych.
W ramach przedmiotu zamówienia leży uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera OPZ oraz dokumentacja projektowa.
Zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie czasu na ukończenie prac zostały określone w sposób następujący:
a) roboty torowe i trakcyjne – do dnia 20.4.2019 r. w zakresie określonym w OPZ pkt 2.2 z tym, że wykonanie torowiska w zakresie określonym w OPZ pkt 2.1 – do dnia 15.2.2019 r.;
Na podstawie protokołów konieczności zostaną wykonane roboty dodatkowe polegające na: rozbiórce niezinwentaryzowanych podbudów betonowych i kamiennych, obniżeniu światłowodów, rozbiórce grubszej warstwy bitumicznej, przebudowie sieci Multimedia S.A., przebudowie systemu Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) wraz z wykonaniem konstrukcji odciążającej tor nr 1 i nr 2 na linii kolejowej nr 203 na potrzeby wykonania przepustu, budowie dodatkowego oświetlenia drogowego, przesunięciu słupów oświetleniowych.
Wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na: rozbiórce niezinwentaryzowanych podbudów betonowych i kamiennych, obniżeniu światłowodów, rozbiórce grubszej warstwy bitumicznej, przebudowie sieci Multimedia S.A., przebudowie systemu Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) wraz z wykonaniem konstrukcji odciążającej tor nr 1 i nr 2 na linii kolejowej nr 203 na potrzeby wykonania przepustu, budowie dodatkowego oświetlenia drogowego, przesunięciu słupów oświetleniowych.
W dniu 26.7.2019 r. zawarty został Aneks nr 6 do umowy nr 36/WIN/2018 określający konieczność wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji pierwotnej umowy, oraz określono wielkość i zakres wprowadzonych zmian z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.


Winner: Budimex S.A.