Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-28
Buyer: Městská část Praha-Dolní Chabry
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39312200 | 45000000: Construction work | 45112710 | 45214200 | 45214210

Technical requirements: ZŠ Dolní Chabry, Spořická 400/34, 184 21 Praha 8-Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha), parc. č. 558, 559, 560, 561, 562, 1406/5, 1406/6, 1406/7
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího objektu Základní školy Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území obce Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha) a rovněž provedení dostavby nových částí ke stávajícímu objektu Základní školy Dolní Chabry, neboť stávající objekty již kapacitně nevyhovují zvýšené poptávce odpovídající úrovni kapacity 550 žáků, kteří budou muset mít kromě vyššího počtu učeben také další tělocvičnu, větší počet šaten, větší počet učeben školní družiny, větší jídelnu, kuchyň a odpovídající hygienické zázemí. Kromě toho zadavatel vyžaduje pro zkvalitnění výuky výstavbu nové učebny informatiky a výtvarné výchovy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
ZŠ Dolní Chabry, Spořická 400/34, 184 21 Praha 8-Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha), parc. č. 558, 559, 560, 561, 562, 1406/5, 1406/6, 1406/7
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího objektu Základní školy Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území obce Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha) a rovněž provedení dostavby nových částí ke stávajícímu objektu Základní školy Dolní Chabry, neboť stávající objekty již kapacitně nevyhovují zvýšené poptávce odpovídající úrovni kapacity 550 žáků, kteří budou muset mít kromě vyššího počtu učeben také další tělocvičnu, větší počet šaten, větší počet učeben školní družiny, větší jídelnu, kuchyň a odpovídající hygienické zázemí. Kromě toho zadavatel vyžaduje pro zkvalitnění výuky výstavbu nové učebny informatiky a výtvarné výchovy.
Popis změn je obsažen jako příloha dodatku v rámci ZL. 49 „Domácí telefony + klávesnice EZS“, 50 „Hygienické vybavení“, 51 „Vstupy do třídy objekt A“, 52 „Výtah“ 53a „Úprava podkroví z důvodu změny PBŘ - schodišťový prostor“, 53b „Úprava podkroví z důvodu změny PBŘ - třídy“, 53c „Plošina pro imobilní“, 54 „Napojení zahradního domku na elektrickou energii“, 55 „Přemístění skříně sirény, včetně protipožárního opláštění“, 56 „Rozšíření obkladu - třídy objekt E“, 57 „Oplocení“, 58 „Odpočet demolice školní družiny p.p.č. 561“, 59 „Odpočty posílení stávající elektrické přípojky“, 60 „Terasa na střeše“. Podrobně v jednotlivých ZL.
Změny dle ZL Z53a „Úprava podkroví z důvodu změny PBŘ - schodišťový prostor“ (Hodnota změny pro účely ZZVZ, VP +MP 1 049 453,84 Kč) a Z53b „Úprava podkroví z důvodu změny PBŘ - třídy“ (798 300,38 CZK) jsou změny vzniknuvší po započetí prací. Jedná se o změny jejichž nutnost zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Zpracovaná PD nemohla ve všech případech odhadnout nutnost těchto změn, zjištěných až při samotné realizaci - změna normy ČSN 73 0802). Během tvorby projektu nebylo možné zjistit potřebu těchto dodatečných prací a byly odhaleny až v průběhu realizace. Bez nich nemohl být projekt řádně dokončen a z logistických důvodů limitu prostorů staveniště a neúměrně zvýšených časových a finančních nákladů při zasmluvnění nového subjektu nemohl změny provést subjekt odlišný od zhotovitele neboť by to způsobilo zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů.


Winner: PKS stavby a.s.