Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-09-23
Buyer: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.∆.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.)
Country: GR
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 4387179.49 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 2η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής Έργου: «Κατασκευή / αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου»
Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής Έργου, ποσού 4.387.179,49€  (πλέον 745.820,51€ για ΦΠΑ), για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή / αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονης – Σιγριου Λεσβου», Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στην περιοχή εποπτείας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου και στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, και μετά από απαίτηση του ΜΦΙΑΔ λόγω ανεύρεσης απρόσμενα μεγάλου αριθμού (13.732) σημαντικών απολιθωμάτων.
Η 2η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής Έργου, ποσού 4.387.179,49€ (πλέον 745.820,51€ για Φ.Π Α), για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή / αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονης – Σιγριου Λεσβου», Αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», περιλαμβάνει την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών στην περιοχή εποπτείας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Ν. Λέσβου (Μ.Φ.Ι.Α.Δ. Ν. Λέσβου), που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου και στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, που δεν προϋπήρχαν της ανάθεσης του αρχικού έργου, και μετά από απαίτηση του ΜΦΙΑΔ λόγω ανεύρεσης απρόσμενα μεγάλου αριθμού (13.732) σημαντικών απολιθωμάτων.
Η υλοποίησή τους είναι αναγκαία για την έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη την περαιτέρω απαίτηση, πέραν των προβλεπόμενων κατά την 1η ΣΣΕ εργασιών προστασίας του απρόβλεπτα μεγάλου αριθμού σημαντικών ευρημάτων του Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου  που έχουν αναβρεθεί έως σήμερα στα πλαίσια της τήρησης εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών νομικών δεσμεύσεων για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς.
Πράξη «Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου», Κωδικός ΟΠΣ 5001063, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
2η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής Έργου: «Κατασκευή / αναβάθμιση Οδικού Άξονα Καλλονής – Σιγρίου Λέσβου»
Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.


Winner: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Award value: 4387179.49
Number of bids: 1