Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-30
Buyer: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Country: RO
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71324000: Quantity surveying services | 71354300

Technical requirements: Acte aditionale - Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor (...)Sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata» aferente UAT APATA, RACOS, ORMENIS, HOMOROD
Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor (...)Sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata» aferente UAT APATA, RACOS, ORMENIS, HOMOROD
Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica «Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata» aferente UAT APATA, RACOS, ORMENIS, HOMOROD, pentru asigurarea suprafetelor necesare implementarii proiectului de reabilitare a liniei de cale ferata Apata – Cata.
Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor (...) Sectiunea Brasov-Sighisoara,Subsectiunea 2. Apata – Cata» aferente UAT APATA, RACOS, ORMENIS, HOMOROD
Add 1/24.04.2019 - Prelungire durata contract cu 90 zile lucrătoare. Motivele prelungirii: Pentru clarificarea si situatia imobilelor apartinand domeniului privat al CFR SA , iar pe baza acestor informatii prestatorul va putea intocmi documentatia topocadastrala, in vederea emiterii hotararii de guvern pentru declansarea procedurilor de expropriere (durata contract cu extindere 475 zile lucrătoare).
Add 2/23.10.2020 - Prelungire durata contract cu 120 zile lucrătoare. Modificare compunere perioadă de implementare contract, respectiv 315 de zile lucrătoare reprezentând intervalul de timp în care sunt realizate serviciile de către Prestator și 280 de zile lucrătoare reprezentând intervalul de timp care ar fi necesar Beneficiarului pentru asigurarea perioadei de promovare/aprobare/emitere a HG de Exproprieri și a obținerii deciziilor de expropriere (durata contract cu extindere 595 zile lucratoare).
Add 3/14.04.2021 - Prelungire durata contract cu 90 zile lucrătoare. Motivele prelungirii: - Pentru etapa II pct. B.2.1. (Intabularea coridorului de expropriere), documentația aferentă intabulării coridorului de expropriere a fost depusă integral de către Prestator, a fost verificată de către  Beneficiar și corespunde prevederilor contractuale; - Pentru o mare parte din planurile parcelare, demersurile privind avizarea și recepționarea documentațiilor la OCPI s-au derulat cu greutate și nu sunt finalizate, din motive independente de Prestator și Beneficiar; - Este în derulare procedura de obținere a avizelor favorabile pentru scoaterea din circuitul forestier a terenurilor expropriate aferente UAT-urilor Racoș, Homorod și Ormeniș; (durata contract cu extindere 685 zile lucratoare).
Add 4/18.08.2021 - Prelungire durata contract cu 100 zile lucratoare. Motivele prelungirii: - În cadrul etapei II pct. B2.2 (Întocmirea documentațiilor cadastrale individuale), pentru o mare parte din planurile parcelare, demersurile privind avizarea și recepționarea documentațiilor la OCPI s-au derulat cu greutate și nu sunt finalizate, din motive independente de Prestator și Beneficiar; - În cadrul etapei III pct. B3 este în derulare procedura de obținere a avizelor favorabile pentru scoaterea din circuitul forestier a terenurilor expropriate aferente UAT-urilor Racoș, Homorod și Ormeniș; (durata contract cu extindere 785 zile lucratoare).
Add 5/07.12.2021 - Prelungire durata contract cu 100 zile lucratoare. Motivele prelungirii: - În cadrul etapei II pct. B2.2 (Întocmirea documentațiilor cadastrale individuale), pentru o parte din planurile parcelare, demersurile privind avizarea și recepționarea documentațiilor la OCPI s-au derulat cu greutate și nu sunt finalizate; - În cadrul etapei III pct. B3 este în derulare procedura de obținere a avizelor favorabile pentru scoaterea din circuitul forestier a terenurilor expropriate; (durata contract cu extindere 885 zile lucratoare).
Add 6/10.06.2022 - Prelungire durata contract cu 100 zile lucratoare. Motivele prelungirii: ٭ În cadrul etapei II pct. B2.2 (Întocmirea documentațiilor cadastrale individuale), pentru o parte din planurile parcelare, demersurile privind avizarea și recepționarea documentațiilor la OCPI s-au derulat cu greutate și nu sunt finalizate, din motive independente de Prestator și Beneficiar, după cum urmează: - Durata foarte mare a procesului de recepționare a unor planuri parcelare, de către OCPI; - Prelungirea procesului de înregistrare la OCPI a planurilor parcelare, din cauza lipsei titlurilor de proprietate sau a datelor de identitate pentru proprietarii imobilelor; - Pentru o serie de documentații a apărut necesitatea anulării procedurii de alipire/dezmembrare sau de autentificare a proprietății, în situațiile în care proprietarii imobilelor expropriate au realizat documentații de alipire/dezmembrare, fără înscriere în cartea funciară; - Situații în care, deși planurile parcelare au fost avizate de OCPI, Consiliul local le-a afișat cu foarte mare întârziere pentru consultare publică.
Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica «Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata» aferente UAT APATA, RACOS, ORMENIS, HOMOROD, pentru asigurarea suprafetelor necesare implementarii proiectului de reabilitare a liniei de cale ferata Apata – Cata.
Intocmirea documentatiilor cadastrale si de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publica„Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov — Simeria, componenta a Coridorului Rin — Dunare, pentru circulatiacu viteza maxima de 160 km/h, Sectiunea Brasov – Sighisoara, Subsectiunea 2. Apata – Cata”, aferenteU.A.T. Apata, Racos, Ormenis, Homorod, pentru asigurarea suprafetelor necesare implementarii proiectului dereabilitare a liniei de cale ferata Apata – Cata.
In conformitate cu art.7 alin.(2) litera g) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2021: prelungirea duratei initiale de indeplinire/executare a contractului peste termenele stabilitate initial in contract, din motive care nu se află sub responsabilitatea contractantului.Obtinerea cu intarziere a avizelor/ autorizatiilor eliberate de autoritati ale statului.


Winner: CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L