Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45232130 | 45247000: Construction work for dams and canals | 45247110 | 45247200

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Villogó belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (KÖTIVIZIG) projektelem, valamint Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója (KÖTIVIZIG)
A keretmegállapodásos eljárás második részének verseny újbóli megnyitását követően megkötött egyedi egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés.
Ajánlatkérő székhelye (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.), valamint a kivitelezéssel érintett települések.
— Szivattyútelepek gépészeti rekonstrukciója, villamos rekonstrukció és a távfelügyelet korszerűsítése
Villogó belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója (KÖTIVIZIG) projektelem, valamint Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója (KÖTIVIZIG)
Tárgyi, Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás 3 részes eljárás volt, amely kapcsán a tájékoztató hirdetmény feladása a 2. rész szerződésmódosítására tekintettel kerül sor.
A fentieken túl, a Kormány által kihirdetésre került 2020. március 27. napján a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, amely a koronavírus hatásának mérséklésének érdekében kijárási korlátozást vezetett be. Az elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbításra került, melynek fenntartásának szükségességét a Kormány – a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs jelentésének figyelembevételével – hetente felülvizsgálta.
A kialakult helyzet hatására, Vállalkozó Tervezője jelezte, hogy a tervezési munkák során – tekintettel időskorú tervezői munkavállalóira –, a tervek elkészítése, annak folyamatos Vállalkozóval történő egyeztetése, esetleges engedélyek, hozzájárulások beszerzése akadályba ütközhet, vagy lassabb ügymenetet eredményez.
A kijárási korlátozások hatására Tervező munkatársai átálltak otthoni munkavégzésre, mely körülmény tovább lassította a munkafolyamatokat.
A munkaerő kiesése miatt kialakuló létszámhiány, illetve a munkavégzés korlátozottsága, előre nem látható és elháríthatatlan körülménynek minősül.
Tervező tájékoztatása alapján, részben a koronavírus jelentette akadályoztatásnak köszönhetően, a tervek 2020. július végére/augusztus közepére készülnek el teljes körűen, melyet követően válik csupán lehetségessé a tervbírálat és a munkakezdési engedélyek beszerzése.
A vészhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI.17.) Kormányrendelettel, a Magyar Kormány a koronavírusra vonatkozó vészhelyzetet megszüntette. Tervező tájékoztatása alapján, a vészhelyzet visszavonásával Követelése megszűnt, így lehetségessé vált a tényleges megvalósítási ütemterv felállítása. (1. sz. melléklet)
Továbbá munkálatokra hatással volt a második számú vállalkozói követelésben bemutatott belvíz/árvíz akadályoztatás.
A tervezési munkák elhúzódása oda vezetett, hogy a munkakezdési engedély megszerzését követően kezdhető kivitelezési feladatok kritikus útra tértek, ugyanis a műtárgyépítési feladatok a 2020/2021-es téli időszakra esnének.


Winner: KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság