Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-28
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71241000 | 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią RZGW Kraków - Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Stradomki
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią zlewni Stradomki, stanowiącej pierwszy etap prac przedprojektowych. W ramach koncepcji wykonana zostanie wstępna analiza możliwości efektywnej redukcji fali powodziowej w dolinie rzeki Stradomki, z uwzględnieniem planowanych zbiorników na terenie gmin: Jodłownik, Raciechowice i Łapanów oraz modernizacji obwałowań w m. Łapanów i Boczów. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące etapy:
Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią RZGW Kraków - Koncepcja ochrony przed powodzią Zlewni Stradomki
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579 – 590 ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią zlewni Stradomki, stanowiącej pierwszy etap prac przedprojektowych. W ramach koncepcji wykonana zostanie wstępna analiza możliwości efektywnej redukcji fali powodziowej w dolinie rzeki Stradomki, z uwzględnieniem planowanych zbiorników na terenie gmin: Jodłownik, Raciechowice i Łapanów oraz modernizacji obwałowań w m. Łapanów i Boczów.
Zmiana dotyczy konieczności zwiększenia zakresu zamówienia obejmującego wykonanie prac dodatkowych w postaci opracowania w ramach zadania "Koncepcja ochrony przed powodzią zlewni Stradomki nowego dodatkowego wariantu inwestycyjnego, polegającego na alternatywnej lokalizacji zbiornika suchego Łapanów w środkowej części zlewni rzeki Tarnawki.
Jednocześnie zmianie ulega czas realizacji umowy dla Etapu II z 4 miesięcy do 4 miesięcy i 21 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia 16.12.2022r.
Konieczność opracowania dodatkowego wariantu inwestycyjnego przez Wykonawcę polega na nowej, nie przewidzianej wcześniej lokalizacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Tarnawka jest wynikiem prowadzonych przez Wykonawcę analiz w ramach etapu II. W ramach prac zrealizowanych przez Wykonawcę przeprowadzono modelowanie hydrauliczne, którego wstępne wyniki wykazały brak efektywnego oddziaływania planowanego zbiornika Łapanów na rzece Tarnawce (wariant rekomendowany) na sytuację powodziową w Łapanowie, przy założeniu ochrony Łapanowa systemem zmodernizowanych obwałowań (zadanie w trakcie realizacji - na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego). Z uwagi na stan zaawansowania prac nad Koncepcją Zamawiający nie widzi możliwości zmiany wykonawcy, gdyż spowodowałoby to istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów.


Winner: Multiconsult Polska Sp. z o.o.