Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-21
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stavba začíná obchvatem Slaného v křižovatce se silnicí I/7 a končí ve stávající křižovatce silnice I/16 se silnicí III/24028. Celková délka přeložky je 13,354 km.
Silnice je navržena v kategorii S 9,5/80. Jedná se o dvoupruhovou komunikaci směrově nerozdělenou, jejíž směrodatná rychlost je 90 km/hod.
Součástí akce jsou také dvě mimoúrovňové křižovatky, 10 mostních objektů, protihlukové stěny, přeložky inženýrských sítí a polních cest.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Změna administrovaná v ZBV č. 48 se týká kolize SO 303, konkrétně potrubí kanalizace DN 800, s dalšími inženýrskými sítěmi. V rámci změny došlo k úpravě vedení kanalizace v místech šachty Š3 a Š6, čímž byla kolize s plynovodem, novou vodovodní a kanalizační přípojkou a kabely odstraněna. Nová trasa byla upravena v rámci zpracování RDS a samotná trasa byla vedena částečně přes fotbalové hřiště. Dílčí změnou je také nutné navýšení položek souvisejících s pracemi na pozemní komunikaci, které byly v rámci PDPS nedostatečně určeny v ohledu na skutečný stav zastižený na stavbě. Kolize kanalizace DN 800 s plynovodem u šachty Š1 byla odstraněna přeložením plynovodu do nové trasy, dle nově zpracované RDS. A sdělovací kabeláž zastižená u šachty Š1 byla vyvěšena a ochráněna v průběhu provádění prací. Z důvodu nedostatečného krytí terénem a nemožnosti výškové úpravy trasy kanalizace v souvislosti s úrovní vyústění do vodoteče, bylo přistoupeno k obetonování části kanalizačního potrubí.
Změna administrovaná v ZBV č. 48 se týká kolize SO 303, konkrétně potrubí kanalizace DN 800, s dalšími inženýrskými sítěmi. V rámci změny došlo k úpravě vedení kanalizace v místech šachty Š3 a Š6, čímž byla kolize s plynovodem, novou vodovodní a kanalizační přípojkou a kabely odstraněna. Nová trasa byla upravena v rámci zpracování RDS a samotná trasa byla vedena částečně přes fotbalové hřiště. Dílčí změnou je také nutné navýšení položek souvisejících s pracemi na pozemní komunikaci, které byly v rámci PDPS nedostatečně určeny v ohledu na skutečný stav zastižený na stavbě. Kolize kanalizace DN 800 s plynovodem u šachty Š1 byla odstraněna přeložením plynovodu do nové trasy, dle nově zpracované RDS. A sdělovací kabeláž zastižená u šachty Š1 byla vyvěšena a ochráněna v průběhu provádění prací. Z důvodu nedostatečného krytí terénem a nemožnosti výškové úpravy trasy kanalizace v souvislosti s úrovní vyústění do vodoteče, bylo přistoupeno k obetonování části kanalizačního pot


Winner: Strabag, a.s.