Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-22
Buyer: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45111100 | 45111200 | 45221111 | 45223500

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
— budowę ciągów pieszo-rowerowych, przepustów, elementów drogi (m.in. krawężniki, konstrukcja nawierzchni, oznakowanie pionowe).
— przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020. Oś priorytetowa II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa.Działanie 2.2 Infrastruktura drogowa
1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII a SIWZ.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia podstawowego a nie objętych zamówieniem podstawowym tj.
— wykonanie rozbiórki warstwy bruku kamiennego, - wykonanie podłączenia sieci wodociągowej do instalacji studni redukcyjnej oraz montaż dodatkowego hydrantu p.poż na działce nr 174, - wykonanie złączy zasilania szaf oświetleniowych SO2, SO6 i SO7 -174, - wykonanie umocnienia rowu w km od 5+900 do km 6+800, - wykonanie wodociągu DN90 w okolicy km 1+100, - wykonanie wpustów ulicznych 3 szt. wraz z przykanalikami (rondo, DD5, stanowisko do ważenia), - wykonanie przebudowy kolizji energetycznych – kolizja ze słupem nr 8 oraz linii sN i nN w km 5+600, - wykonanie przebudowy wodociągu zasilającego działkę nr 1906.
Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 1986) w związku z wystąpieniem konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia podstawowego a nie objętych zamówieniem podstawowym tj. - wykonanie rozbiórki warstwy bruku kamiennego, - wykonanie podłączenia sieci wodociągowej do instalacji studni redukcyjnej oraz montaż dodatkowego hydrantu p.poż na działce nr 174, - wykonanie złączy zasilania szaf oświetleniowych SO2, SO6 i SO7 -174,
— wykonanie umocnienia rowu w km od 5+900 do km 6+800, - wykonanie wodociągu DN90 w okolicy km 1+100, - wykonanie wpustów ulicznych 3 szt. wraz z przykanalikami (rondo, DD5, stanowisko do ważenia), - wykonanie przebudowy kolizji energetycznych – kolizja ze słupem nr 8 oraz linii sN i nN w km 5+600, - wykonanie przebudowy wodociągu zasilającego działkę nr 1906. Na tę okoliczność zostały sporządzone Protokoły Konieczności, które przedstawiają okoliczności zasinienia konieczności wykonania i rozliczenia robót, niezbędnych do wykonania zadania nie objętych dokumentacją projektową, w tym przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym. - wykonanie rozbiórki warstwy bruku kamiennego – protokół konieczności nr 003/03/2018/DW762 z dn. 16.04.2018r., - wykonanie przebudowy wodociągu zasilającego działkę nr 1906 – protokół konieczności nr 003/WOD/04/2018/DW762 z dn. 30.4.2018 r., - wykonanie podłączenia sieci wodociągowej do instalacji studni redukcyjnej oraz montaż dodatkowego hydrantu p.poż na działce nr 174 – protokół konieczności nr 004/06/2018/DW762 z dn. 6.6.2018 r.,
— wykonanie wodociągu DN90 w okolicy km 1+100 – protokół konieczności nr 005/06/2018/DW762 z dn. 15.6.2018 r., - wykonanie umocnienia rowu w km od 5+900 do km 6+800 – protokół konieczności nr 006/10/2018/DW762 z dn. 11.10.2018 r., - wykonanie wpustów ulicznych 3 szt. oraz przykanalików dla odwodnienia: rondo km 2+175, DD5 km 0+090, stanowisko do ważenia pojazdów km 7+733 SP – protokół konieczności nr 007/10/2018/DW762 z dn. 24.10.2018 r., - wykonanie przebudowy kolizji energetycznych – kolizja ze słupem nr 8 oraz linii sN i nN w km 5+600 – protokół konieczności nr 008/10/2018/DW762 z dn. 25.10.2018 r.
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należyta starannością, nie mógł przewidzieć. b) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; ad. a) Konieczność wykonania zamówienia dodatkowego wynika z okoliczności obiektywnie niezależnych od zamawiającego, których zamawiający w ogóle nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji zamówienia przystępując do przygotowywania inwestycji, a których ujawnienie wynikło już na etapie wykonawczym. ad. b) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie. Wartość zamówienia dodatkowego stanowi ok. 2,56 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie, a 6,35 % przy ujęciu również zamówienia dodatkowego związanego z aneksem nr 1.
Wynagrodzenie w wysokości netto: 44 659 737,12 PLN, podatek VAT w wysokości 23 %, tj. 10 217 739,54 PLN
Zmiany umowy dokonuje się zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 3. ustawy Pzp: 1) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należyta starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; ad. a) Konieczność wykonania zamówienia dodatkowego wynika z okoliczności obiektywnie niezależnych od zamawiającego, których zamawiający w ogóle nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania dokumentacji zamówienia przystępując do przygotowywania inwestycji, a których ujawnienie wynikło już na etapie wykonawczym, ad. b) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie. Wartość zamówienia dodatkowego stanowi ok. 2,56 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie, a 6,35 % przy ujęciu również zamówienia dodatkowego związanego z aneksem nr 1.


Winner: Strabag Sp. z o.o.