Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-09
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45240000: Construction work for water projects | 45255110 | 71245000 | 71356400

Technical requirements: „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
A projekt céljának elérése érdekében összességében az alábbi 8 fő projekt elem megvalósítása a feladat:
- vizes élőhely rendszerek kialakítása: vízkormányzó kisműtárgyak építése 3 db, földárkok rendezése 4200 fm hosszban
Fentiek alapján mintegy 148 ezer m3 mederrendezésre (kotrás, bevágás, töltés), 11 ezer m3 töltésépítésre, és mintegy 140 db műtárgyépítésre vagy -rekonstrukcióra kerül sor.
„Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
A projekt céljának elérése érdekében összességében az alábbi 8 fő projekt elem megvalósítása a feladat:
- vizes élőhely rendszerek kialakítása: vízkormányzó kisműtárgyak építése 3 db, földárkok rendezése 4200 fm hosszban
Fentiek alapján mintegy 148 ezer m3 mederrendezésre (kotrás, bevágás, töltés), 11 ezer m3 töltésépítésre, és mintegy 140 db műtárgyépítésre vagy -rekonstrukcióra kerül sor.
Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 197. §. (6) bekezdés utolsó mondatát, a Kbt. 138. § (3) bekezdés első mondatát figyelembe véve, az alvállalkozói teljesítés összesített arányára vonatkozó százalékos korlátozást a jelen szerződésre a továbbiakban nem alkalmazzák.
A Kbt. 141. § (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
A munkavégzés felfüggesztése miatti határozatlan tartamú késedelem, az építőipari árak időközbeni jelentős emelkedése, a várhatónál lényegesen magasabb infláció, a járványügyi veszélyhelyzet, az orosz-ukrán konfliktus, valamint a forint-euró árfolyam nemvárt változása az építőiparban jelentős áremelkedést eredményezett. Ezen körülményeket sem Megrendelő, sem a Vállalkozó nem láthatta előre. Vállalkozó elkötelezett a szerződés szerinti munka elvégzését illetően, az általános kockázatot meghaladó rendkívüli vállalkozói kockázatnak tekinthető árváltozásokat a Megrendelőre nem terheli, azonban az alvállalkozói árak jelentős emelkedésével a projektköltség a szerződéses árat oly mértékben haladja meg, amely alapján az alvállalkozói költségek aránya eléri és meghaladja a szerződéses ár 65%-át. Felek rögzítik, hogy a projektköltség alatt a Vállalkozó részéről a projekt vonatkozásában felmerült tényleges költségeket értik, amely a tárgyi szerződés esetén - a fent hivatkozott, előre nem kalkulálható események következményeként - meghaladja a szerződésben rögzített vállalkozói díjat. A projektköltséghez mérten a megemelkedett alvállalkozói díjak továbbra is megfelelnek a Kbt. 138. § (3) bekezdés alapszerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos időállapotának, ezért a jelen módosítással Megrendelő nem vállal át a Vállalkozótól általános üzleti kockázatot indokolatlanul.
A jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A móodsítással sem a szerződés fő tárgya, sem a szerződéses konstrukció, sem a szerződés típusa, sem a szerződéssel létrehozandó eredménye nem változik meg, tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok jelen szerződésmódosítása során nem válznak.
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.


Winner: Mészáros és Mészáros Kft.