Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-28
Buyer: Žilinský samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221110

Technical requirements: Cesta II/487 Čadca-Makov, Makov, Nižný Kelčov, Vysoká nad Kysucou v katastrálnom území: Makov, Nižný Kelčov,
Podrobnejšie vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Cesta II/487 Čadca-Makov, Makov, Nižný Kelčov, Vysoká nad Kysucou v katastrálnom území: Makov, Nižný Kelčov,
Podrobnejšie vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Prevzatie staveniska sa uskutočnilo dňa 4.9.2020. Podľa ZoD mali byť stavebné práce ukončené do 7 mesiacov, t. j. 212 dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom, t. j. do 4.4.2021. Tento čas na vykonanie Diela však zahŕňa aj zimné ročné obdobie, počas ktorého sú nevhodné klimatické podmienky na realizáciu stavebných prác pri dodržaní požadovanej kvality v zmysle technických noriem a technologických predpisov.
Stavebné práce pri mostných objektoch ev. č. 487-038 a 039 boli z dôvodu zimného obdobia prerušené dňa 15.12.2020 a predpokladaný termín ich obnovenia je 1.4.2021. Zhotoviteľ týmto vyčerpá k dátumu 1.4.2021 spolu 208 dní z celkových 212 dni vyplývajúcich zo zmluvy. Zo zmluvy má zhotoviteľ nárok na presun 106 dní, ktoré budú presunuté od termínu obnovenia stavebných prác, t .j. od 1.4.2021 do 15.7.2021.
Na mostnom objekte ev. č. 487-042 bolo na základe fyzickej obhliadky vykonanej po odovzdaní staveniska zistené, že vykazoval značné poškodenia na spodnej stavbe, ktoré neboli riešené v projektovej dokumentácii. Poškodenia sa týkali predovšetkým značných porúch na nosníkoch nosnej konštrukcie aj iných než určených na výmenu podľa PD. Taktiež značne poruchy, ktoré projekt neriešil boli na driekoch a pilieroch mostnej konštrukcie (podmytie, rozpadanie betónu).
Na základe týchto zistení bolo zvolané pracovné stretnutie, kde bolo dohodnuté, že Zhotoviteľ vypracuje na svoje náklady diagnostické posúdenie daného mostného objektu. Uvedené Zhotoviteľ zabezpečil prostredníctvom kvalifikovanej spoločnosti, ale závery z diagnostiky boli k dispozícii až 27.11.2020, nakoľko personál danej spoločnosti niekoľkonásobne skončil v karanténe z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu COVID-19. Prichádzajúce zimné obdobie znemožnilo začatie stavebných prác (zimná údržba prebieha spravidla od 15.11. do 31.3. príslušného roka, t. j. 137 dní). Zo stanoviska diagnostického posúdenia vyplýva, že nie je nutné ihneď vykonať diagnostické práce a ďalšie posúdenie je možne zrealizovať po odokrytí jednotlivých časti konštrukcie, ktoré sú v súčasnosti nedostupné. Z tohto dôvodu sa stavebné práce na mostnom objekte ev. č. 487-042 nezačali realizovať a dochádza k omeškaniu. Na základe vyššie uvedeného je nutné do zmluvy premietnuť tieto skutočnosti a o čas, ktorý boli, resp. sú práce na stavbe prerušené sa posúva termín na vykonanie a odovzdanie Diela.
Výpočet posunu termínu na vykonanie a odovzdanie Diela: 137 dní (prerušenie prác z dôvodu zimnej údržby nárok zo ZoD) + 71 dní (predĺženie diagnostického posúdenia z dôvodu COVID-19 čas nad rámec ZoD) = 208 dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v časti termínu na vykonanie a odovzdanie Diela mení tak, že znie:
Tento Dodatok č.1 k ZoD č. ŽSK 540/2020/OD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 pism. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. X. bodom 10.3.3 zmena termínu na vykonanie diela z dôvodov, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (vypracovanie diagnostického posúdenia a obmedzenie postupu prác zapríčinené pandémiou koronavírusu COVID-19) a z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (počas zimného obdobia boli a naďalej sú práce prerušené).


Winner: Eurovia SK, a.s.