Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-02-23
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233130: Road works
Estimated value:  RON
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Executie lucrari la obiectivul „Modernizare DN 73 km 13+800 - km 42+850, km 54+050 - km 128+250 Pitesti-Campulung-Brasov” - sector  km 54+050-km 128+250, LOT 1 km 54+050 – km 92+000; LOT 2 km 92+000 – km 128+250.
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 22 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pentru oferta/ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 60 luni sau mai mare se va acorda punctajul maxim, respectiv 18 puncte. 
Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 36 luni (inclusiv) si 60 luni (inclusiv) cate 0.75 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar.
Se acorda punctaj intermediar pentru fiecare luna acordata suplimentar. 
Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna.  Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de  luni cu zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni. (ex. 1: 25,2 luni se puncteaza 25 luni; ex. 2: 36,8 luni se puncteaza 36 luni). Perioada de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata exprimata in zile nu va fi luata in considerare.
Nota 2: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. In propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si metodologiei pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea puntajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.
Pentru experiența deținuta pe o funcție similara in cadrul a doua contracte se acorda- 3,00 puncte.
Pentru experiența deținuta pe o funcție similara in cadrul a trei contracte se acorda – 6,00  puncte.
Pentru experiența deținuta pe o funcție similara in cadrul a patru contracte se acorda – 9,00 puncte.
Pentru experiența deținuta pe o funcție similara in cadrul a cinci sau mai multe contracte se acorda – 12 puncte.
 Nota: in vederea acordării punctajului, pentru factorii de evaluare ce privesc experiența experților cheie, Ofertanții vor depune in cadrul Ofertei, Curriculum Vitae si documente relevante/recomandări emise de către Beneficiari/Angajatori pentru fiecare contract menționat.
I.Se acorda 21 de puncte pentru Ofertantul care prezinta o metod. de impl a contr care demonstreaza o foarte buna intelegere a lucrarilor stabilite in doc tehnica. Pt 21 de pct, metoda de impl a contr si Programul de lucrari trebuie sa contina minim:
a) Rap descriptiv care sa contina descrierea tuturor activitatilor si subactivitatilor lucrarilor din doc tehnica in succesiunea normala a acestora, in corelare integrala cu resursele tehnice, materiale, financiare si umane necesare executiei lucrarilor, prezentand:
1.Numarul, specialitatile personalului propriu si rolul acestora;
2.Resursele tehnice necesare realizarii lucrarilor 
3.Prezentarea trasabilitatii de la sursa la santier pentru principalele materialele utilizate:bitum agregate, materiale de umplutura pentru terasamente, ciment, fier-beton, elemente prefabricate, armatura, beton
4.Prezentarea managementului general al contractului prin prisma interactiunii cu personalul de management al AC cu personalul Supervizorului si personalul Antreprenorului.
b)Prezentarea grafica a Progr de lucrari in corelare cu resursele tehnice, raportate la randamentul real al acestora si in corelare resursele materiale, financiare, umane necesare executiei lucrarilor.
c)Descrierea riscurilor si modul de depasire a acestora sau de minimizare a efectelor acestor riscuri, astfel incat sa nu se ajunga la o intarziere substantiala in realizarea lucrarilor peste cele 18 de luni stabilite in Contract.
II.Se acorda 15 puncte  care prezinta o metod de impl a contr care demonstreaza o buna intelegere a lucrarilor stabilite in doc tehnica insotita de un Progr de lucrari satisfacator.
Pentru 15 pct, metod de impl a contr si Prog de lucrari trebuie sa contina minim:
a)Rap descriptiv care sa contina descrierea majoritatii activitatilor si subactivitatilor executiei lucrarilor din documentatia tehnica, in succesiune normala a acestora si in corelare partiala cu resursele tehnice, materiale, financiare si umane necesare executiei lucrarilor, prezentand si urmatoarele:
1.numarul, specialitatile personalului propriu si rolul acestora;
2.resursele tehnice si prezentarea randamentului real al acestora;
b) Reprezentarea grafica a Progr de lucrari in corelare partiala cu resursele tehnice, raportata la randamentul real al acestora si in corelare partiala cu resursele materiale, financiare si umane.
c) descrierea riscurilor si modalitatea de depasire a acestora sau  de minimizarea a efectelor acestor riscuri astfel incat sa nu se ajunga la o intarziere substantiala in realizarea lucrarilor, peste cele 18 de luni stabilite prin Contract. 
III.Se acorda 10 puncte pentru Ofertantul care prezinta o metod de impl a contractului care demonstreaza o intelegere suficienta a lucrarilor stabilite in documentatia tehnica, insotita de Progr de lucrari .
Text integral in Anexa 1 la Documentatia de atribuire.


Award value: 213492774.48
Number of bids: 6