Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-07
Buyer: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp.z.o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31000000 | 32000000 | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111220

Technical requirements: Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu obiektu sportowego obejmujacego halę sportowo-widowiskową i stadion piłkarski oraz budowie(wraz z odwodnieniem i oświetleniem) służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu.
Dokończenie obiektu sportowego obejmujacego halę sportowo-widowiskową i stadion piłkarski przy ul. struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego centrum Sportu
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Terminy wniesienia odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski przy ul. Struga oraz budowie dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu.
Wcześniejsze zmiany w umowie nr 3/2019/ZP z dnia 16 stycznia 2020 r. zostały dokonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 1 kwietnia 2020 r., aneksu nr 2 z dnia 29 maja 2020 r., aneksu nr 3 z dnia 1 lipca 2020 r., aneksu nr 4 z dnia 27 sierpnia 2020 r., aneksu nr 5 z dnia 27 sierpnia 2020 r., aneksu nr 6 z dnia 21października 2020 r., aneksu nr 7 z dnia 21 października 2020 r., aneksu nr 8 z dnia 27 listopada 2020 r., aneksu nr 9 z dnia 8 marca 2021 r., aneksu nr 10 z dnia 28 kwietnia 2021 r., aneksu nr 11 z dnia 30 kwietnia 2021r., aneksu nr 12 z dnia 19.07.2021, aneksu nr 13 z dnia 30.09.2021, aneksu nr 14 z dnia 31.12.2021r., aneksu nr 15 z dnia 31.01.2022r, Aneksu nr 16 z dnia 29.04.2022r., Aneksu nr 17 z dnia 25.08.2022, Aneksu nr 18 z dnia 16.09.2022r. oraz zostały określone w ogłoszeniach o modyfikacjach o numerach:
W następstwie akceptacji wniosku wykonawcy (pismo wykonawcy z dnia 14 grudnia 2022r. wraz z uzasadnieniem) o wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania II, z zastrzeżeniem postanowień § 3 niniejszego Aneksu zmianie ulega termin zakończenia przedmiotu umowy, a tym samym zmianie ulega § 3 ust. 1 umowy i otrzymuje brzmienie:
"1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany najpóźniej w terminie do dnia 31.05.2023 roku, z tym jednak, że poszczególne zadania o których mowa w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach:
- w zakresie złożenia wniosków do odpowiednich  instytucji umożliwiających w efekcie końcowym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie zadania nr I do dnia 30czerwca 2021r
c) Zadanie nr III pn.: " Budowa dróg służących obsłudze terenów Radomskiego Centrum Sportu" do dnia 30.06.2021roku ".
Wykonawca w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych i dokończeniem Zadania nr II w wydłużonym terminie, a jednocześnie brakiem obecnie dodatkowych środków finansowych po stronie Zamawiającego na sfinansowanie tych robót dodatkowych wskazał, ze zachodzi konieczność zlecenia tych robót w zakresie opisanym w treści  projektu Protokołu konieczności nr 20 oraz pismem z dnia 14.12.2022r. przedłożył Zamawiającemu wniosek o zmianę terminu wykonania Przedmiotu umowy.Zamawiający, mając na uwadze opinię zespołu Inspektorów nadzoru oraz stanowisko przedstawicieli Zamawiającego zaangażowanych przy realizacji zadania uznał zasadność wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu zakończenia Zadania.Zawarcie niniejszego aneksu w zakresie zmiany terminu zakończenia zadania znajduje podstawę prawną  w treści przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019, poz. 1843 z póź. zm.), oraz § 16 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Umowy.


Winner: Betonox Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp.k