Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2016-07-19
Buyer: DB Netz AG und DB Energie GmbH, verteten durch DB Netz AG
Country: DE
Region: DEUTSCHLAND
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45315100 | 45317200 | 65310000: Electricity distribution

Technical requirements: 13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld – Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd.
13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld – Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd
Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz und 16,7 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt,Los Süd (Länge ca. 28 km Abzweig Ebensfeld bis Dörfles-Esbach) mit folgenden Hauptleistungen: Lieferung und Errichtung von 6 Trafostationen; Verteilungsanlagen in und außerhalb von Tunneln in Betonschalthäusern bzw. Betriebsräumen; Tunnelelektranten; ca. 20 000 lfdm Tunnelsicherheitsbeleuchtung in 7 Tunneln; 3 elektrische Weichenheizanlagen 16,7 Hz; Anschluss elektrotechnischer Verbraucher; Komplettleistung inklusive Ausführungsplanung und Ausführung, Dokumentation.
13TEI03434, VDE 8.1, NBS Ebensfeld – Erfurt, Errichtung der elektrotechnischen Anlagen im Abschnitt Los Süd
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Errichtung der elektrotechnischen Anlagen 50 Hz und 16,7 Hz der VDE 8.1, Neubaustrecke Ebensfeld – Erfurt,Los Süd (Länge ca. 28 km Abzweig Ebensfeld bis Dörfles-Esbach) mit folgenden Hauptleistungen: Lieferung und Errichtung von 6 Trafostationen; Verteilungsanlagen in und außerhalb von Tunneln in Betonschalthäusern bzw. Betriebsräumen; Tunnelelektranten; ca. 20 000 lfdm Tunnelsicherheitsbeleuchtung in 7 Tunneln; 3 elektrische Weichenheizanlagen 16,7 Hz; Anschluss elektrotechnischer Verbraucher; Komplettleistung inklusive Ausführungsplanung und Ausführung, Dokumentation.
Für die elektrische Energieversorgung werden im Betriebsraum (BR)Tu Eierberge Notausgang (NA) 1 Verteilungen zur Versorgung nachgelagerter Verbraucher, z. B. Tunnelsicherheitsbeleuchtung (TSB) und Elektranten, errichtet. Diese Anlagen unterliegen einer regelmäßigen Wartung und Instandhaltung durch das Betriebspersonal der DB Netz AG wodurch der Betriebsraum betreten wird. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des BR können die Anforderungen aus z. B. EltBauVO und ASR nicht umgesetzt werden. In Abstimmung mit dem zuständigen Anlagenverantwortlichen (ALV) der DB Netz AG sowie der Fachkraft für Arbeitssicherheit wurden Maßnahmen abgeleitet, die im Rahmen der Herstellung der EV-Anlagen umgesetzt werden sollen.
Hierzu zählen die Errichtung eines Doppelbodens, sowie die Kennzeichnung im Betriebsraum der niedrigen Durchgangshöhen.
Durch die vertraglich gebundene Ausrüstung anderer Betriebsräume hat der Unternehmer das Fachwissen und die Arbeitskräfte vor Ort. Die Bindung eines anderen AN verursacht Mehrkosten wie z. B. Baustelleneinrichtung, höherer Preise aufgrund geringer Mengen, Anfahrt des AN etc.