Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-06-22
Buyer: Aarhus Vand A/S
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45240000: Construction work for water projects | 71000000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71320000
Submission deadline: 2022-08-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Helhedsplanen Tangkrogen er en samlet plan for området ved Tangkrogen i Aarhus, som omfatter et nyt ressourceanlæg ved Marselisborg (Aarhus ReWater), en mulig udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn samt forbedring af adgang- og parkeringsforholdene i området.
I forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen er der behov for en totalentreprenør til projektering og udførelse af landindvinding og ledningsprojekt.
På baggrund af ovenstående udbyder Aarhus Vand og Aarhus Kommune hermed i fællesskab totalentreprise vedr. landindvinding og ledningsprojekt i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen.
Totalentreprisen omfatter i hovedtræk etablering af kystindfatning, landopfyldning samt etablering af nyt overløbsbygværk, ny overløbsledning, ny udløbsledning samt udløbsbygværker for disse ledninger i forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen.
Anlægsperioden (Fase 2) er planlagt fra 16.05.2024 til hhv. 16.11.2025 for Hovedforslag og 16.02.2026 for Alternativ 2.
Udbuddet af totalentreprisen vedr. landindvinding og ledningsprojekt i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen sker i et fællesskab mellem Aarhus Vand og Aarhus Kommune.
Helhedsplan Tangkrogen indeholder to alternativer, der skal danne grundlag for det videre arbejde med kommuneplantillæg og miljøvurdering:
- Hovedforslaget, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet i tilknytning til den eksisterende lystbådehavn og lystbådehavnen udvides ud i bugten.
- Alternativ 2, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet ved Østhavnen og lystbådehavnen udvides mod øst - syd for erhvervshavnen. (Den mulige udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn i forbindelse med Alternativ 2 er ikke en del af dette udbud)
Hvilken af de to alternativer i Helhedsplan Tangkrogen der skal realiseres og hvilket udløbspunkt udløbsledningen for Aarhus ReWater skal have kan der først træffes endelig beslutning om efter gennemført MKV-proces. Det er derudover endnu ikke afklaret, hvorvidt udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres.
Totalentreprisen gennemføres i to overordnede faser, hhv. Fase 1 (Projektering) og Fase 2 (Anlægsfasen).
Totalentreprenøren vil på baggrund af overstående skulle indgå i en Fase 1 (projektering) uden endelig afklaring om overstående.
Som udgangspunkt vil totalentreprenøren i Fase 1 derfor skulle projektere både Hovedforslag og Alternativ 2 sideløbende med hinanden, ligesom der skal projekteres udløbsledning for begge de definerede mulige udløbspunkter (hhv. udløbspunkt 15 og 17) for begge alternativer. Bygherre er ved kontraktindgåelse dog berettiget til at træffe beslutning om, at det alene er projekteringen af det ene alternativ, der skal igangsættes, ligesom det kan besluttes, at den del af Hovedforslaget, der vedrører projekteringen af Marselisborg Lystbådehavn ikke skal igangsættes eller udskydes. Derudover er bygherre til ethvert tidspunkt i Fase 1, berettiget til at standse eller stille et eller flere af de igangsatte projekteringsarbejder i bero ligesom bygherre til ethvert tidspunkt i Fase 1 kan beslutte, at projekteringsarbejder, der er stillet i bero, skal genoptages. Dette i henhold til udbudsmaterialets 2.7 Udkast til aftale.
Realiseringen af Fase 2 er betinget af opnåelse af anlægstilladelse efter kystbeskyttelsesloven og §25 tilladelse fra Aarhus Kommune, byrådsbeslutning samt for Aarhus Vands del af projektet en godkendelse fra Aarhus Vands bestyrelse og for Aarhus Kommune en politisk godkendelse af en anlægsbevilling.
I Fase 2 er der truffet endelig afgørelse om, hvilket projekt, der skal realiseres, herunder hvilket af de to alternativer i Helhedsplan Tangkrogen, der skal gennemføres, hvorvidt udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres som del af Hovedforslaget og hvilket udløbspunkt udløbsledningen skal have.