Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-05-03
Buyer: Nadleśnictwo Jugów
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 71247000 | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2018-06-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: "Odtworzenie i budowa 3 kpl. zbiorników retencyjnych oraz zabudowa szlaku zrywkowego w leśnictwach: Zdrojowisko, Kalenica i Świerki ”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:
"Odtworzenie i budowa 3 kpl. zbiorników retencyjnych oraz zabudowa szlaku zrywkowego w leśnictwach: Zdrojowisko, Kalenica i Świerki ”.
a) ETAP I - sporządzenie koncepcji dla poszczególnych zadań z pełną ich akceptacją przez Inwestora. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, opinii oraz zaświadczeń i uzgodnień administracyjnych
b) Etap II – wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie projektów objętych niniejszym zamówieniem w latach 2018 - 2019 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Zadanie nr I - odtworzenie zbiorników w układzie kaskadowym składających się z 3 zbiorników, pow. 3 690 m
Etap I - tj. opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej – w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla przedmiotu zamówienia, należy wykonać w terminie do 31.3.2019 r. - dla realizacji których będzie wymagane uzyskanie stosownych zgłoszeń, decyzji i pozwoleń na budowę.
Etap II – wykonanie robót budowlanych od dnia uzyskania pozwolenia na budowę (lub prawomocne zgłoszenie) do 31.12.2019 r. wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeżeli dotyczy.
W skład zadania wchodzą: groble ziemne, komory zrzutowe, przelewy zbiorników, zastawki, przepusty, rowy, zabudowa cieków, drogi dojazdowe i inne wg. opisu PFU.
b) szacunkową wycenę poszczególnych etapów robót wraz z innymi kosztami opisanymi w PFU. Wycena winna być zgodna z ceną wystawionej oferty.
d) na podstawie przygotowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, po uzyskaniu stosownych pozwoleń, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją oraz sztuką i wiedzą budowlaną
f) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z obsługą geodezyjną dla zbiornika
1. Projekt oraz prace należy wykonać w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który stanowi załącznik nr 1 zadanie 1a do SIWZ,
2. Minimalny okres gwarancji na wykonane zadania wynosi 3 lata. Oferty z krótszym okresem gwarancji zostaną odrzucone.
3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane: wykonanie robót ziemnych (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych w obrębie placu budowy).

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.