Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-03-21
Buyer: DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Regionales Projektmanagement
Country: DE
Region: Barnim
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: S2 Nord Ersatzneubau EÜ Mewesstraße, EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental, EÜ Schönower Straße (nur Überleitstelle).
S2 Nord Ersatzneubau EÜ Mewesstraße, EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental, EÜ Schönower Straße (nur Überleitstelle)
EÜ Mewesstraße: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken; Neubau als dreigleisige WIB-Verbundbrücke;
EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, Rückbau Bestandstunnel, Neubau als geschlossener Stahlbetonrahmen (2 Gleise F-Bahn und 1 Gleis S-Bahn);
Überleitstelle: Einbau von 4 Weichen mit Weichenheizung, Oberbauerneuerung, Umbau der Oberleitungsanlage.
S2 Nord Ersatzneubau EÜ Mewesstraße und EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental (S- und Fernbahn), Errichtung Überleitstelle
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 114 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 101a GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße unverzüglich nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 1-3 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 101b Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
EÜ Mewesstraße: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken; Neubau als dreigleisige WIB-Verbundbrücke;
EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, Rückbau Bestandstunnel, Neubau als geschlossener Stahlbetonrahmen (2 Gleise F-Bahn und 1 Gleis S-Bahn);
Überleitstelle: Einbau von 4 Weichen mit Weichenheizung, Oberbauerneuerung, Umbau der Oberleitungsanlage.
Für das BV EÜ Mewesstraße wurde am 9.3.2017 seitens SenUVK – Sachgebiet Artenschutz – u. a. die Auflage erteilt, einen Reptilienschutzzaun bis zum Beginn der Brückarbeiten (21.3.2017) zu errichten, um die aus der Winterruhe erwachenden Echsen aus dem Baufeld zu halten.
Der AN kennt die Situation vor Ort und auch die Gründe für die zusätzliche Leistung. In seinem Leistungsumfang sind bereits die entsprechenden Vegetationsarbeiten enthalten, die u. a. auch das Aufstellen von Gehölzschutzzäunen vorsehen. Parallel zu den Gehölzschutzzäunen ist es erforderlich, die Reptilienschutzzäune aufzustellen.
Eine Neuvergabe hätte zur Folge, dass die Auflagen von 'SenUVK bis zum Beginn der Baurarbeiten nicht vollumfänglich umgesetzt werden könnten und demzufolge die langfristig baubetrieblich eingetakteten Arbeiten nicht stattfinden dürften.


Winner: Arge S2 Nord EÜ Mewesstraße / EÜ PT Röntgental