Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-30
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 56632625.61 RON
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Primaria Municipiului Buzau, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” doreste modernizarea și reabilitarea a 12 străzi din municipiul Buzău, după cum urmează:Șoseaua București,bulevardul Industriilor (Dragaicii), bulevardul Mareșal Averescu, bulevardul Stadionului, bulevardul Nicolae Titulescu,bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Clujului,Strada Turdei, strada Penteleu, strada Răscoalei 1907, intrarea Transilvaniei, intrarea Cosmin.
Categorii de lucrari ce se vor avea în vedere în realizarea investitiei  se referă la: 
-	infrastructura/suprastructura  rutiera
-	trotuare, spatii verzi, parcari, refugii
-	semnalizare rutieră
Durata de executie a  lucrarilor este de maxim 20 luni de la  emiterea Ordinul de incepere a lucrarilor.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare în legătură cu documetatia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt solicitate în termenul prevăzut la Cap. I.1) NUME, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT, secțiunea - Număr zile până la care se pot solicita clarificari inainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 18 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor), autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu cel putin 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
1.Autoritatea Contractanta acorda 30 de puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a lucrarilor stabilite in Documentatia Tehnica (Specificatii, Specificatii Tehnice - Caiete de Sarcini si Piese desenate) .
2.Autoritatea Contractanta acorda 15 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a lucrarilor stabilite in Documentatia Tehnica (Specificatii, Specificatii Tehnice - Caiete de Sarcini si Piese desenate) In vederea obtinerii celor 15 puncte acordate
3. Autoritatea Contractanta acorda 5 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata a lucrarilor stabilite in Documentatia Tehnica (Specificatii, Specificatii Tehnice - Caiete de Sarcini si Piese desenate)
Detalierea algoritmului de calcul se regaseste in Caietul de sarcini -Anexa 1
Algoritm de calcul: Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul (G). Punctajul tehnic al acestui factor de evaluare va fi obținut prin însumarea punctajelor obținute de oferta respectivă la fiecare din subfactorii precizați mai jos. Punctajul tehnic maxim ce poate fi acordat pentru subfactorul de evaluare nr.1 este de 30 puncte.
Toate activitățile principale și subactivitățile minime indicate in caietul de sarcini si in documentatia tehnica, sunt incluse în graficul de execuție și toate subactivtatiile minime sunt detaliate suplimentar in alte subactivitati astfel încât durata subactivitatilor de la ultimul nivel de detaliere nu va fi mai mare de 30 de zile calendaristice pentru fiecare din acestea.	10 puncte
Majoritatea activitatilor indicate in caietul de sarcini si in documentatia tehnica sunt incluse în graficul de execuție dar nu toate subactivitatile minime sunt detaliate suplimentar în alte subactivitati astfel încât durata subactivităţilor de la ultimul nivel de detaliere nu va fi mai mare de 30 de zile calendaristice pentru fiecare din acestea.	5 puncte
Majoritatea activitatilor indicate in caietul de sarcini si in documentatia tehnica sunt incluse în graficul de execuție fără a fi detaliate suplimentar in alte subactivitati iar duratele activitatilor sunt mai mari de 30 zile caledaristice pentru fiecare din acestea. 	2 puncte
Succesiunea activităților în graficul de execuție corespunde cu metodologia de execuție a lucrărilor specificata in proiectul tehnic și graficul de execuție este prezentat sub forma unui grafic rețea ce prezintă doar 2 activități de capăt (activități care au doar succesori sau activități care au doar predecesori), restul activităților din graficul de execuție de pe ultimul nivel de detaliere prezentând atât predecesori cât și succesori.	10 puncte
Succesiunea activităților în graficul de execuție corespunde cu metodologia de execuție a lucrărilor specificata in proiectul tehnic dar graficul de execuție prezintă mai mult de doua 2 activități de capăt (activități care au doar succesori sau activități care au doar predecesori).	5 puncte


Award value: 56632625.61
Number of bids: 3