Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-07
Buyer: UAT ORAS TEIUS
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45212313 | 71322000: Civil engineering design services | 71356200

Technical requirements: Proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului REGENERAREA URBANA SOCIO-CULTURALA A ORASULUI TEIUS - OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU EXPOZITIONAL - COLECTIE PUBLICA
In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 64 / 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, criza provocata de conflictul militar a afectat piata constructiilor din intreaga Uniune Europeana, deoarece Ucraina este principalul furnizor si producator de otel si materie prima pentru piata europeana a constructiilor. Consecinta imediata a acestui conflict militar, a fost o crestere semnificativa a preturilor la materiale, determinand cresteri si de peste 40% la unele materiale utilizate in proiectele de infrastructura cum sunt; mixturile asfaltice, bitumul, otelul sau fierul beton, care urmeaza sa fie reflectate in indicele de cost total in constructii, un indice compozit care cumuleaza impactul cresterii cheltuielilor materiale, manopera, utilaje si transport asupra pretului contractelor de achizitie publica aflate in derulare. Criza generata de pandemia de COVID-19 a determinat de asemenea, declararea starii de urgenta la nivel national dar si la nivel european, care la randul ei a determinat o crestere a indicelui de cost total in constructii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generata de cresterea costului la materiale in constructii si 40% de cresterea costului cu manopera.Nu in ultimul rand, criza generata de contextul international a condus la cresteri ale pretului la carburanti, dar si la cresteri semnificative ale pretului la gazele naturale si la energia electrica, determinand la randul ei influente majore asupra cresterii manoperei la proiectele de infrastructura, dar si la cele de furnizare bunuri, sau prestari de servicii.Toate aceste situatii prezentate mai sus, care au condus la declansarea crizei pe piata constructiilor au caracter imprevizibil si sunt considerate cauze care nu depind de actiunea partilor contractuale, dar care afecteaza in mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructura, dar si a celor de furnizare echipamente, consecinta fiind blocarea implementarii proiectelor in derulare, si influentarea in mod negativ a indeplinirii indicatorilor tehnico-economici propusi. Prin aceasta achizitie se actualizeaza valoarea contractului de lucrari aferent obiectivului investitional mentionat mai sus.
Proiectare si executie lucrari inc adrul proiectului intitulat REGENERAREA URBANA SOCIO - CULTURALA A ORASULUI TEIUS - OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU EXPOZITIONAL - COLECTIE PUBLICA
Realizarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor in cadrul obiectivului intitulat REGENERAREA URBANĂ SOCIO-CULTURALĂ A ORAȘULUI TEIUȘ - OBIECTIV: CONSTRUIRE CENTRU EXPOZIȚIONAL – COLECȚIE PUBLICĂ.
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului): In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr. 64 / 2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, criza provocata de conflictul militar a afectat piata constructiilor din intreaga Uniune Europeana, deoarece Ucraina este principalul furnizor si producator de otel si materie prima pentru piata europeana a constructiilor. Consecinta imediata a acestui conflict militar, a fost o crestere semnificativa a preturilor la materiale, determinand cresteri si de peste 40% la unele materiale utilizate in proiectele de infrastructura cum sunt; mixturile asfaltice, bitumul, otelul sau fierul beton, care urmeaza sa fie reflectate in indicele de cost total in constructii, un indice compozit care cumuleaza impactul cresterii cheltuielilor materiale, manopera, utilaje si transport asupra pretului contractelor de achizitie publica aflate in derulare. Criza generata de pandemia de COVID-19 a determinat de asemenea, declararea starii de urgenta la nivel national dar si la nivel european, care la randul ei a determinat o crestere a indicelui de cost total in constructii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generata de cresterea costului la materiale in constructii si 40% de cresterea costului cu manopera. Nu in ultimul rand, criza generata de contextul international a condus la cresteri ale pretului la carburanti, dar si la cresteri semnificative ale pretului la gazele naturale si la energia electrica, determinand la randul ei influente majore asupra cresterii manoperei la proiectele de infrastructura, dar si la cele de furnizare bunuri, sau prestari de servicii. Toate aceste situatii prezentate mai sus, care au condus la declansarea crizei pe piata constructiilor au caracter imprevizibil si sunt considerate cauze care nu depind de actiunea partilor contractuale, dar care afecteaza in mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructura, dar si a celor de furnizare echipamente, consecinta fiind blocarea implementarii proiectelor in derulare, si influentarea in mod negativ a indeplinirii indicatorilor tehnico-economici propusi.Modificarea contractului de lucrari se face in conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022


Winner: SC IERO ECO SRL