Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-23
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudziniec
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 71248000 | 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec
Przedmiotem zamówienia pod nazwą: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą zaprojektowanie oraz realizację – odbudowę obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego i 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice oraz 2 zbiorników suchych i 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa na terenie Nadleśnictwa Rudziniec.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „ Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” POIS.02.01.00-00-005/16 program operacyjny Infrastruktura i środowisko.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Przedmiotem zamówienia pod nazwą: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Rudziniec” są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad inwestycją obejmującą zaprojektowanie oraz realizację – odbudowę obiektów małej retencji składających się z 1 zbiornika suchego i 1 zbiornika mokrego w leśnictwie Ciochowice oraz 2 zbiorników suchych i 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa na terenie Nadleśnictwa Rudziniec. Do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego określony przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zmiany dokonano w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. z § 13 ust. 1 lit. g umowy z dnia 26 czerwca 2018 r. SA.271.12.2018.
1) Zamawiający realizuje zamówienie publiczne na roboty budowlane pn. „Odbudowa obiektów malej retencji składających się z 2 zbiorników suchych oraz 2 zbiorników mokrych w leśnictwie Ostropa”, w ramach którego ostateczny możliwy termin zgłoszenia do odbioru robót określono na dzień 28 lutego 2021 r. Aneksem z dnia 26 lutego 2021 r ostateczny termin zgłoszenia do odbioru robót określono na dzień 31 marca 2021 r.;
3) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz i opinii przyrodniczych oraz prowadzonej w tej sprawie korespondencji z CKPŚ, zawarcie umowy na zamówienie, o którym mowa w pkt 1 nastąpiło później niż wstępnie zakładał Zamawiający;
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do zakończenia inwestycji jest niezbędne z punktu widzenia dołożenia należytej staranności w ramach zarządu majątkiem Skarbu Państwa.


Winner: Inwest-Complex Sp. z o.o.