Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-31
Buyer: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45213321 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45233140: Roadway works | 45234100 | 45234115
EU fund: ESF

Technical requirements: Proiectare şi execuție lucrări aferente obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional «Henri Coandă» Bucureşti – Faza I: racord CF la terminalul T1, Aeroport Internațional «Henri Coandă» București”
— executia lucrarilor: 402 711 085 RON fara TVA în care sunt incluse si activitatile: organizare de santier si cheltuieli conexe organizarii de santier, amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților, pentru studii de teren, cheltuieli pentru realizarea investiției. Pentru cheltuieli cu publicitatea, s-a prevăzut suma estimată de 100 000 RON, fără TVA;
— servicii de proiectare: 17 402 000 RON, fără TVA in care sunt incluse activitati privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza de proiectare, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție elaborare proiect tehnic si detalii de execuție si asistență tehnică din partea proiectantului.
Obiectul contractului cuprinde construirea unei cai ferate duble in lungime de 2,95 km, unui viaduct de 1,52 km care traverseaza DN 1, a 3 podete, unei instalatii de centralizare electronica precum si a unei statii de calatori la terminalul T1.
Durata contractului: 74 de luni, din care: doua luni proiectare, 12 luni executie, 60 de luni perioada de garantie.
Clauza suspensiva: procedura de atribuire se desfasoara sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului de proiectare si executie lucrari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare. Se estimeaza că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la publicarea anunţului de participare.
Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti, faza I: racord CF la terminalul T1, Aeroport Internațional „Henri Coandă” București
— executia lucrarilor: 402 711 085 RON fara TVA în care sunt incluse si activitatile: organizare de santier si cheltuieli conexe organizarii de santier, amenajarea terenului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială, cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților, pentru studii de teren, cheltuieli pentru realizarea investiției. Pentru cheltuieli cu publicitatea, s-a prevăzut suma estimată de 100 000 RON, fără TVA;
— servicii de proiectare: 17 402 000 RON, fără TVA in care sunt incluse activitati privind elaborarea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor la faza de proiectare, verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție elaborare proiect tehnic si detalii de execuție si asistență tehnică din partea proiectantului.
Obiectul contractului cuprinde construirea unei cai ferate duble in lungime de 2,95 km, unui viaduct de 1,52 km care traverseaza DN 1, a 3 podete, unei instalatii de centralizare electronica precum si a unei statii de calatori la terminalul T1.
Durata contractului: 74 de luni, din care: doua luni proiectare, 12 luni executie, 60 de luni perioada de garantie.
Clauza suspensiva: procedura de atribuire se desfasoara sub incidenta prezentei clauze suspensive, in sensul ca semnarea contractului de proiectare si executie lucrari se va face numai dupa asigurarea sursei de finantare. Se estimeaza că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la publicarea anunţului de participare.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: în temeiul art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 4 alineat (1) a) din instructiunea ANAP nr. 1/2021 si in baza Clauzei 66 „Forta majora si denuntare unilaterala” din „Conditiile generale”, parte integranta a contractului de lucrari, durata de executie se extinde cu 73 de zile calendaristice, echivalentul a 2,52 luni, este aferentă deciziei supervizorului emisă prin adresa nr. OUT_692/19.1.2021 având ca suport raportul inginerului referitor la prelungirea duratei de execuție ca urmare a analizei detalierii interimare nr. 09 a antreprenorului aferentă revendicării nr. 06 – „Modificări legislative”. forță majoră: în perioada cuprinsă între lunile martie 2020 și ianuarie 2021 antreprenorul s-a confruntat cu diverse evenimente de risc, generate de modificările legislative datorate pandemiei COVID-19, evenimente care au produs întârzieri în desfășurarea activităților antreprenorului în conformitate cu programul de execuție.


Winner: Arcada Company