Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-04
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212200 | 45212224 | 71220000
EU fund: ESF

Technical requirements: A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
A tervezett stadion 14 201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1p+fsz+3 emelet magas fejépületből áll.
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el.
A stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
A pódiumhoz a térrácson belül, az árbóc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel.
Szerződés VII. módosításának időpontja: 23.7.2018 napja - Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 481/2018. (VI.29.) számú határozatával döntött a Szerződés módosításáról oly módon, miszerint a kivitelezés készre jelentése legkésőbb 2018. augusztus 30. napjáig megvalósul.
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
c) A Vállalkozó a kivitelezés során jelezte, miszerint az alábbi,a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges, melyek a Tartalékkeret terhére elszámolhatóak:
Ca) A Magyar Labdarúgó Szövetség által 28.2.2017 napján megfogalmazott Stadionbiztonsági Követelményrendszernek való megfelelőség érdekében szükséges munkák(a 2015 évben elkészült gyengeáramú kiviteli tervek ezen követelményrendszernek három területen nem felelnek meg: egyrészt a megtervezett kamerarendszer nem figyel egyes területeket, másrészt az MLSZ által használt informatikai hálózat nem volt kellően szétválasztva az általános informatikai hálózattól, harmadrészt a jegyértékesítő rendszer elemeiben is változásra volt szükség):
— Erős és gyengeáramú berendezések, biztonsági rendszerek kivitelezése, az informatikai rendszer fizikai szétválasztását célzó kivitelezési munkák elvégzése, és a jegyértékesítő rendszer hiányzó elemeinek kiépítése,


Winner: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.