Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-02-27
Region: DE111
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45215000: Construction work for health buildings | 45311000 | 45330000 | 45400000
Estimated value: 77653325.64 PLN
Submission deadline: 2024-04-15
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pn.: Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego im. ks. J. Popiełuszki, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu umowy został określony w dokumentacji umownej, a w szczególności w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej.
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy PZP.
Szczegółowy zakres prac związanych z realizacją przedmiotu umowy został określony w dokumentacji umownej, a w szczególności w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej. Realizacja przedmiotu umowy zostanie podzielona na następujące etapy: 1) etap 1 – budowa nowego skrzydła szpitala wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu – etap ten dotyczył będzie rozbudowy istniejącego budynku, tak by nie ingerować w funkcjonowanie istniejącej części szpitala. W ten sposób w pierwszej kolejności powstaną cztery kondygnacje, w których znajdować się będą nowo projektowane oddziały szpitalne: Psychiatria, Oddział Łóżkowy i Zakład Rehabilitacji, Sterylizacja, Laboratoria, Serologia, O.I.T., POOP i Blok Operacyjny, oraz łącznik z dwoma dźwigami łóżkowo-logistycznymi, dwoma dźwigami dla osób odwiedzających i pacjentów ambulatoryjnych, które rozwiążą komunikację pionową nowego budynku. Powstanie również kondygnacja pomieszczeń technicznych. W trakcie końcowej fazy tego etapu (wykończenia wewnętrzne) wykonane zostaną również wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, z wyjątkiem tych powierzchni, które będą niezbędne do dalszych etapów prac (dostęp do przebudowy budynku D) lub mogłyby doznać degradacji podczas ich trwania (droga pożarowa); 2) etap 2 – wykonanie prac budowlanych związanych z połączeniem nowego skrzydła szpitala z budynkiem istniejącym. Prace mające na celu połączenie nowego skrzydła budynku z budynkami istniejącymi pozwolą na funkcjonalne połączenie z resztą szpitala. Polegać będą na wybiciu otworów w elewacji budynku D w miejscach ciągów komunikacyjnych i zabezpieczeniu przedłużenia tych ciągów w budynku istniejącym. Uruchomione w nowym skrzydle szpitala oddziały, pozwolą na dokonanie przebudowy budynku D w etapie 3. Powierzchnie i drogi wyłączone z realizacji w etapie 1; 3) etap 3 – przebudowa budynków istniejących – po zwolnieniu powierzchni po oddziałach (m.in.: Psychiatrii, Bloku Operacyjnego, Laboratorium, Zakładu Rehabilitacji i Sterylizacji itp.), przeniesionych do rozbudowanej części szpitala, możliwe będzie rozpoczęcie trzeciego etapu — przebudowy budynków istniejących. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia modelu BIM na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 2D, wygenerowania dokumentacji 2D na podstawie opracowanych modeli BIM, sprawdzenia poprawności dokumentacji 2D dostarczonej przez Zamawiającego względem dokumentacji 2D wygenerowanej na podstawie modeli BIM, przeprowadzenia koordynacji międzybranżowej na wielobranżowym modelu BIM, komunikacji Wykonawcy z Zamawiającym na podstawie modeli BIM, przekazanie praw własności do modeli BIM opracowanych w trakcie realizacji inwestycji, dostarczenia Zamawiającemu platformy FM, która umożliwi zarządzanie obiektem budowlanym przy pomocy opracowanych przez Wykonawcę modeli BIM.


Award value: 118278978.74
Number of bids: 3