Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-12-24
Buyer: Stadt Eggenfelden
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71000000 | 71240000 | 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2021-02-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Objekt- und Fachplaner arbeiten bereits in den Lph. 3-4, eine schulaufsichtliche Genehmigung und auch die Baugenehmigung liegen vor. Die Gesamtsanierungskosten belaufen sich auf ca. 32 Mio. EUR brutto.
Beauftragt werden – stufenweise – die Leistungsstufen 3-5 des Leistungsbildes Projektsteuerung gemäß Projektsteuerungsvertrag HAV-KOM, konkretisiert durch die zusätzlichen Vertragsbestimmungen zum Projektsteuerungsvertrag. Die Leistungen der Stufen 3 und 4 wurden bereits teilweise erbracht. Ein Projektkommunikationssystem (PKMS) wird optional abgefragt. Mit den Leistungen ist im Anschluss an das Verfahren zu beginnen.
Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.
Der Haupteingang bildet einen von Grund- und Mittelschule gemeinsam genutzten Gebäudeteil. Baulich befindet sich der Haupteingang weitgehend im Originalzustand, welcher aufgrund nachfolgend genannter Mängel stark sanierungsbedürftig ist.
Neben den Eingängen für die Schulen und Verwaltung sind im Bestand Aufenthalts- und Garderobenräume auf einer Ausbaufläche von 520 m
Im Bereich des Eingangsvorplatzes befindet sich eine großzügige Außentreppenanlage, welche auch als öffentliche Verbindung vom Schulvorplatz über das Schulgelände nach Süden, dient.
Nach erfolgtem Stadtratsbeschluss vom 10.4.2018 soll der Wunsch der Nutzer, die öffentliche Wegeführung durch das Schulgelände zu schließen und zukünftig um das Schulgebäude zu führen, realisiert werden. Die sanierungsbedürftigen Treppenabgänge und die ebenfalls von Betonschäden betroffene Unterführung sollen rückgebaut werden. Als neue zukünftige Vertikalerschließung sollen für jede Schule je eine neue Treppenanlage errichtet werden. Die notwendige Treppe der Grundschule wurde in Kombination mit einer weiteren Aufzugsanlage zentral im Eingangsgebäude platziert und verbindet alle 3 Geschosse der Grundschule. Die zusätzliche Treppenanlage der Mittelschule dient als zusätzliche organisatorische Erschließungseinheit, ist jedoch baurechtlich nicht als notwendige Treppe eingestuft.
Die bisherigen Zentralgarderoben der Grundschule im Haupteingang werden aufgelöst und wie in der Mittelschule in den Schulfluren untergebracht..
Der ursprünglich beschlossene Zeitplan ist aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht zu halten, aktuell wird davon ausgegangen, dass sich die Fertigstellung ca. um 1 Jahr, also auf Ende 2026 verschieben wird. Die Maßnahmen am Haupteingang werden ca. bis 2./3. Quartal 2021 fertiggestellt.
Bevor der nächste Bauabschnitt begonnen wird, wird u.a. das bisherige Lüftungskonzept aufgrund der aktuellen Corona Situation überarbeitet. Außerdem werden in dieser Zeit Lösungsmöglichkeiten zur Auslagerung von Klassen geprüft, z. B. in die aktuellen Bibliothekräume (Grundschule). Die Bibliothek wäre dann in ein anderes Gebäude zu verlagern. Die Auslagerung der Klassen soll möglichst ohne Containeranlage erfolgen.
Der dritte Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung der Mittelschule. Während der Bauzeiten der BA 3 und 4 ist die Auslagerung von Klassen erforderlich.
Die Maßnahmen umfassen die Innenraumsanierung, die komplette Erneuerung der Haustechnik, des baulichen und technischen Brandschutzes, der Ausstattung sowie der baulichen Hülle bestehend aus Fenster und Fassaden.
Die Maßnahmen der Sanierung der Gebäudetechnik umfassen die Erneuerung der kompletten elektrischen Anlagen inkl. Beleuchtung, die Erneuerung aller Sanitäranlagen inkl. der Leitungsnetze, die Erneuerung der Wärmeverteilung und Heizkörper sowie der lufttechnischen Anlagen.
Die Schulaulen sollen, da diese für schulische Veranstaltungen genutzt werden mit mechanischen Ab- und Zuluftanlagen ausgestattet werden. Ebenso werden Räume mit unzureichenden Fensteröffnungen sowie alle sanitären Anlagen mit neuen Lüftungsanlagen versorgt werden. Für die Zu- und Abluftführung werden die vorhandenen Steigschächte verwendet. Die Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung werden auf den Dächern platziert..
Der vierte Bauabschnitt beinhaltet die Sanierung der Grundschule, der Verwaltung sowie der städtischen Bibliothek. Der Maßnahmenumfang ist analog der Grundschule.

Eligibility requirements: Der Nachweis zur Berufsausübung des Inhabers/der Inhaberin oder der Führungskräfte des Unternehmens oder der Projektleitung ist durch Vorlage der Berufszulassung (Nachweis Kammereintragung oder Diplomurkunde (Dipl.-Ing. Univ./TU/TH/FH, Master, Bachelor oder vergleichbare Berufszulassung) zu führen.