Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu DN800 se splaškovými přípojkami. Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním deníku z tohoto dne.Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek,které měl nový dešťový řad DN800 křížit. Tyto podklady byly předány projektantovi stavby firmě Pontex, s.r.o., která na základě těchto nových skutečností provedla úpravu trasy dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné plynové přípojky, se kterými byla nová upravená trasa v kolizi.
Stejná situace nastala i při realizaci řadu DN500. Postup byl zvolen stejný postup jako v první etapě viz zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019. Dále se pří realizaci řadu DN800 vyskytla kolize s kabely neznáme sítě mezi ŠD4 a ŠD5 viz zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2019. a Zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019. Tato situace měla do doby vyřešení způsobu křížení dopad na vznik atypického propoje pomocí bezhrdlového potrubí a opravných nerezových manžet. Při zpracování realizační dokumentace stavby vznikl požadavek na zřízení ŽB desky v místě sníženého krytí nad potrubím DN800 v úseku ŠD8-Šstav. V místě ŠD17 vznikl požadavek investora prodloužit hlavní řad DN500 o 6 m z důvodu budoucího napojeni nové lokality a ochrany nového povrchu komunikace. Z důvodu velkého zanesení dešťové kanalizace a nemožnosti provedení kamerového průzkumu za účelem zjištění polohy dešťových přípojek bylo provedeno čištění dešťové kanalizace a dodatečný kamerový průzkum viz zápis z KD. č.6 ze dne 3.6.2019. Skutečnou polohu stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris, s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu DN800 se splaškovými přípojkami. Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním deníku z tohoto dne.Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek,které měl nový dešťový řad DN800 křížit. Tyto podklady byly předány projektantovi stavby firmě Pontex, s.r.o., která na základě těchto  nových skutečností provedla úpravu trasy dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné plynové přípojky, se kterými byla nová upravená trasa v kolizi.
Stejná situace nastala i při realizaci řadu DN500. Postup byl zvolen stejný postup jako v první etapě viz zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019. Dále se pří realizaci řadu DN800 vyskytla kolize s kabely neznáme sítě mezi ŠD4 a ŠD5 viz zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2019. a Zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019. Tato situace měla do doby vyřešení způsobu křížení dopad na vznik atypického propoje pomocí bezhrdlového potrubí a opravných nerezových manžet. Při zpracování realizační dokumentace stavby vznikl požadavek na zřízení ŽB desky v místě sníženého krytí nad potrubím DN800 v úseku ŠD8-Šstav. V místě ŠD17 vznikl požadavek investora prodloužit hlavní řad DN500 o 6 m z důvodu budoucího napojeni nové lokality a ochrany nového povrchu komunikace. Z důvodu velkého zanesení dešťové kanalizace a nemožnosti provedení kamerového průzkumu za účelem zjištění polohy dešťových přípojek bylo provedeno čištění dešťové kanalizace a dodatečný kamerový průzkum viz zápis z KD. č.6 ze dne 3.6.2019. Skutečnou polohu stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením.
Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris, s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu DN800 se splaškovými přípojkami. Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním deníku z tohoto dne. Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek,které měl nový dešťový řad DN800 křížit. Tyto podklady byly předány projektantovi stavby firmě Pontex, s.r.o., která na základě těchto nových skutečností provedla úpravu trasy dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné plynové přípojky, se kterými byla nová upravená trasa v kolizi.
Stejná situace nastala i při realizaci řadu DN500. Postup byl zvolen stejný postup jako v první etapě viz zápis z KD č.7 ze dne 17.6.2019. Dále se pří realizaci řadu DN800 vyskytla kolize s kabely neznáme sítě mezi ŠD4 a ŠD5 viz zápis ve stavebním deníku ze dne 25.4.2019. a Zápis z KD č.4 ze dne 6.5.2019. Tato situace měla do doby vyřešení způsobu křížení dopad na vznik atypického propoje pomocí bezhrdlového potrubí a opravných nerezových manžet. Při zpracování realizační dokumentace stavby vznikl požadavek na zřízení ŽB desky v místě sníženého krytí nad potrubím DN800 v úseku ŠD8-Šstav. V místě ŠD17 vznikl požadavek investora prodloužit hlavní řad DN500 o 6 m z důvodu budoucího napojeni nové lokality a ochrany nového povrchu komunikace. Z důvodu velkého zanesení dešťové kanalizace a nemožnosti provedení kamerového průzkumu za účelem zjištění polohy dešťových přípojek bylo provedeno čištění dešťové kanalizace a dodatečný kamerový průzkum viz zápis z KD. č.6 ze dne 3.6.2019. Skutečnou polohu stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením.
Při realizaci stavby řadu DN800 zhotovitel Zepris, s.r.o. upozornil na kolize nově navrženého dešťového řadu DN800 se splaškovými přípojkami. Na základě této skutečnosti byl svolán mimořádný kontrolní den stavby dne 29.3.2019. viz zápis ve stavebním deníku z tohoto dne.Na kontrolním dnu byl projednán další postup, provedení kopaných sond a geodetické zaměření zbylých splaškových a plynových přípojek,které měl nový dešťový řad DN800 křížit. Tyto podklady byly předány projektantovi stavby firmě Pontex, s.r.o., která na základě těchto nových skutečností provedla úpravu trasy dešťové kanalizace. Na základě této úpravy došlo k přeložce 3 splaškových přípojek a jedné plynové přípojky, se kterými byla nová upravená trasa v kolizi.


Winner: Porr, a.s.