Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-16
Buyer: Správa železniční dopravní cesty,státní organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45233100: Construction work for highways | 45234110 | 45234115 | 45234126

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská". Předmětem zakázky je přestavba chebského zhlaví osobního nádraží a navazující části jižních kolejí. Dále jsou řešeny odstavné koleje v prostoru dnešního seřaďovacího nádraží a přestavba lokality ulice Mikulášské. V realizaci stavby je dominující žel. svršek a spodek (úpravy geometrické polohy kolejí, odvodnění kolejiště, rekonstr. stávajících nástupišť č. 5 a 6). Další skupinu stavebních objektů představují pozemní stavby. Rozhodujícími mostními objekty jsou 2 žel. mosty přes ulici Mikulášskou. Dále bude v rámci této akce instalováno zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení. Bude zahloubena a šířkově upravena vlastní ulice Mikulášská, poté bude navazovat rekonstrukce celého prostoru přednádraží se změnou dopravního řešení a situováním parkovacích ploch. Součástí stavby budou přeložky všech inženýrských sítí v této lokalitě.
Zadavatelem VZ je sdružení zadavatelů ve smyslu ust. §2 odst.9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1.1.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Změna rozsahu předmětu plnění díla v souladu s ustanovením §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dle změnového listu č. 14 (práce se týkají stavebního objektu SO 34-38-53 Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih; stavebního objektu SO 34-33-11.2 - ŽST Plzeň hl. n., osobní nádraží, železniční spodek), v rámci dodatku č. 13 k SOD.
Změnový list č.14, dle §222, odst. 6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v hodnotě vícepráce: 4 178 179,05 CZK, méněpráce 783 761,55 CZK. Jedná se o práce na 2 stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu díla a které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a dále o zúžení předmětu díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu, a které souvisejí zejména s pracemi na železničním spodku a s pracemi na opěrné zdi.
Jedná se o práce na dvou stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které souvisejí zejména s pracemi na železničním spodku a s pracemi na opěrné zdi.


Winner: Společnost „MTS+OHL-Uzel Plzeň"- vedoucí společník Metrostav, a.s.