Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-13
Buyer: Nitriansky samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 03000000 | 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Modernizácia cesty II/564 - časť 1.: Cesta II/564 Levice – Demandice - časť 2.: Cesta II/564 Pastovce – Salka“
Úsek časti 2 sa nachádza v intraviláne obce Pastovce v km 48,934 (km staničenie) a koniec úseku sa nachádza v extraviláne obce Salka v km 57,735 (km staničenie). Dĺžka úseku časti 2 je 8,801 km.
Modernizácia cesty II/564 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením.
Úsek časti 2 sa nachádza v intraviláne obce Pastovce v km 48,934 (km staničenie) a koniec úseku sa nachádza v extraviláne obce Salka v km 57,735 (km staničenie). Dĺžka úseku časti 2 je 8,801 km.
Modernizácia cesty II/564 rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty zvýšením únosnosti, spevnenia krajníc a svahov cestného telesa, odvodnenia a vybudovania bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry, podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky (okrem už obnovených častí), tzv. zarezaním krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom, na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou a doplnením cestných zvodidiel, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým termoplastovým vodorovným značením.
Dňa 06.04.2023 sa uskutočnila obhliadka predmetného úseku za účasti zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a správcu komunikácie (zabezpečuje výkon technického dozoru na predmetnej stavbe na základe osobitného zmluvného vzťahu s objednávateľom), v rámci ktorej sa vyznačil tento úsek v dĺžke 384 m so záverom, že je potrebné spevnenie podkladu pred samotnou pokládkou asfaltových vrstiev v zmysle príslušnej pôvodnej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ na obhliadke navrhol riešenie spočívajúce v položení tretej podkladnej vrstvy asfaltu AC 22. Všetky zúčastnené strany s navrhovaným riešením súhlasili. Na obhliadke bolo dohodnuté, že zhotoviteľ zašle list s návrhom riešenia a cenovým dopadom, ktorý sa následne zašle príslušnému projektantovi na vyjadrenie, a to v súlade s čl. IX bod 9.16 a nasl. Zmluvy.
Dňa 21.04.2023 došlo zo strany zhotoviteľa k podaniu písomného Návrhu k odstráneniu lokálnych výtlkov, ktoré budú mať dopad na cenu diela. Zhotoviteľ v predmetnom návrhu uviedol, že po odstránení asfaltových vrstiev frézovaním bolo zistené nevhodné podloženie podložie pod existujúcou komunikáciou. Samotná komunikácia totiž nemá vyhovujúcu niveletu, dôsledkom čoho sú prepadnuté krajnice. Nevyhovujúce podložie zhotoviteľ preukázal prostredníctvom protokolov o skúške, ktoré sa v daných miestach realizovali (Statická záťažová skúška: Protokol o skúške č.: CSL 278/2023/ZSZ; Protokol o skúške č. Protokol o skúške č.: CSL 279/2023/ZSZ; Protokol o skúške č.: CSL 279/2023/ZSZ), a ktoré sú prílohou zhotoviteľovho návrhu. Ďalej zhotoviteľ navrhol ako spôsob rekonštrukcie komunikácie vyspraviť existujúce miesta novou podkladovou vrstvou asfaltového betónu hrubozrnného AC 22 podklad 50/70, II v priemernej hrúbke 60 mm s pokládkou finišerom na celú šírku. Zároveň zhotoviteľ odkázal i na kontrolný deň na stavbe, ktorý sa konal dňa 06.04.2023 za účasti zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa aj správcu komunikácie, a na ktorom sa určila dĺžka výmery (384 m, resp. 531 m) s jednotnou šírkou komunikácie 6 m. Zhotoviteľ záverom na základe svojich odborných skúseností a s ohľadom na zabezpečenie vyššej únosnosti vozovky navrhol položiť podkladovú vrstvu v danom úseku s presahom 10 cm na každú stranu tak, aby bola šírka komunikácie v danom úseku 6,2 m. Tým by sa zvýšila výmera opravovaného úseku z 2 304,00 m2 na 2 380,80 m2, resp. z 3 186,00 m2 na 3 292,00 m2. Zvyšné asfaltové vrstvy (ložná a obrusná) sa položia podľa projektu na šírku 6,0 m.
Dňa 27.04.2023 došlo zo strany príslušného projektanta k odsúhlaseniu návrhu technického riešenia zhotoviteľa, a to prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail). Konečný návrh zhotoviteľa spočíva v spevnení podkladu na úseku komunikácie a aplikácii infiltračného postreku, následne v položení podkladnej asfaltovej vrstvy AC 22 pri zachovaní šírkového usporiadania v zmysle príslušnej projektovej dokumentácie.
Dňa 28.04.2023 došlo prostredníctvom e-mailovej komunikácie k odsúhlaseniu technického riešenia objednávateľom
zhotoviteľovi a 01.08.2023 k doručeniu finálnej kalkulácie rozpočtu od zhotoviteľa s ohľadom na doplnené položky podľa programu CENKROS. V zmysle predloženého a schváleného cenového dopadu spočívajú naviac práce v týchto úkonoch (popis položky): 1/ postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 v plošnom množstve 2 380,80 m2 v cene celkom: 1 666,56 EUR bez DPH (jednotková cena: 0,70 EUR bez DPH); 2/ podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení priemerne hr. 60 mm v plošnom množstve 2 380,80 m2 v cene celkom: 38 330,88 EUR bez DPH (jednotková cena: 15,40 EUR bez DPH).
Spolu celkom práce naviac predstavujú hodnotu 45 997,06 EUR s DPH, nakoľko zhotoviteľ je platiteľom DPH.
Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že potreba vykonania prác naviac sa týka iba stavebného objektu: Objekt: SO 01 - Komunikácia.
Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že v priebehu realizácie stavebných prác došlo k takým skutočnostiam, ktoré ani jedna zo Zmluvných strán nemohla ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti vopred predvídať. Zároveň prehlasujú, že vyššie uvedené skutočnosti sú objektívnymi a preukázateľnými dôvodmi pre navýšenie ceny diela, pričom požiadavka zhotoviteľa je v tomto prípade dostatočne odôvodnená a oprávnená, a zároveň je aj v záujme objednávateľa, aby dielo bolo vykonané riadne, t. j. bez vád a nedorobkov.
Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že pri vykonávaní diela sa objavila potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pričom tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac práce). Zmluvné strany berú na vedomie, že uzavretím tohto Dodatku č. 1 dôjde k navýšeniu celkovej ceny diela.
Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že navýšenie ceny diela je uskutočnené v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písmeno a) Zákona o verejnom obstarávaní.


Winner: Metrostav DS a.s.