Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Ausführungsplanung wurde das Bodengutachten überarbeitet und die Bodenparameter angepasst. Dies hatte zurFolge, dass sich die Erddrucklasten gegenüber den Berechnungen aus dem Entwurf deutlich erhöhten.Um die Verformungen (im Hinblick auf die bestehende U-Bahnlinie) möglichst gering zu halten, war eine Umplanung dertemporären Steifen der Ebne E-2 von vertraglich vorgesehenen vorgespannten Stahlsteifen in Stahlbetonfertigteilsteifenerforderlich. Damit kann die Dehnsteifigkeit des Querschnitts deutlich vergrößert und auf eine Vorspannung verzichtet werden.Aufgrund dieser neuen tragwerksplanerischen Anforderungen, die erst im Zuge der AP-Erstellung erkennbar wurden undinbesondere aus neuen geotechnischen Erkenntnissen resultieren, waren die Änderungen für den AG trotz umfangreicherVoruntersuchungen nicht vorhersehbar. Der Gesamtcharakter des Auftrages (Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof) bleibtunverändert.


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
Die Durchführung eines Pumpversuchs für den Bestandsbrunnen 2S-3/BI-1) wird vom Prüfsachverständigen für Geotechnik ( Hr. Sieler, Fa. LGA) im Prüfbericht HPB-12, Prüfanmerkung Nr. 5.5 gefordert, um die Durchlässichkeitswerte die im Wasserhaltungskonzept bzw. in den hydraulischen Berechnungen (Planpaket 41-016) berücksichtigt wurden, zu bestätigen. Dies ist eine Voraussetzung für eine bautechnische Freigabe des oben erwähnten Planpakets. Diese Forderung wurde ferner vom Baugrundgutachter bestätigt.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
88 - Im Zuge des Probebetriebs der Bauwasserhaltung am RS3 ist es zu einem unerwarteten hohen und schnellen biologischen Befall im Bereich der Filter-/ Sickerstrecke von zwei Versickerungsbrunnen gekommen.Die verbliebenen zwei weiteren Sickerbrunnen sollten im Weiteren Um die geplante Sickerleistungen der Schluckbrunnen und damit der gesamten Bauwasserhaltungsanlage wieder zu erreichen bedarf es einer chemischen und mechanischen Reinigung der Schluckbrunnen



Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
Die geplanten Wasserhaltungsmaßnahmen am Hp Hbf sehen eine statisch zwingend notwendige Entspannung/Absenkung der Aquifere (=Grundwasserstockwerke) T2 (Tertiär 2, sofern ausbaubar), T4 und T5 vor. Innerhalb der Baugrube muss das anfallende und durch die dichte Baugrube (Schlitzwand) umschlossene Erdreich in den Aquiferen (Q/T1)/T2 zudem gelenzt (d.h. leer gepumpt) werden.Die Überwachung der statisch zwingend erforderlichen Wasserhaltungsmaßnahmen und damit die aus der Baugrubenstatik erforderlichen Absenkzielen erfolgt mithilfe von Pegeln. Nach tiefergreifender Planung wurde festgestellt, dass die Herstellung der Brunnen- und Pegel mittels Umstellung des Bauverfahrens optimiert werden kann. Es ist nicht möglich, die Brunnenherstellung durch einen Dritten vornehmen zu lassen, da erhebliche Schnittstellen zwischen Betrieb und HErstellung vorherrschen. b


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
116 - Gem. technischen Vorbemerkungen und Leistungsbeschreibung ist die Drucklufteinrichtung für die Herstellung des Rettunggsstollen am RS 3 auf einen max. Betriebsdruck von 1 bar auszulegen.
Aufgrund der geänderten Geometrie und der angetroffenen geologischen Verhältnisse wurde vom Tunnelbausachverstädnigen empfohlen, die Anlage auf einen Druck von 1,5 bar auszulegen, um beim Vortrieb im Gleisbereich die Risiken zum Beispiel aus dem Wasserstand im Quartär zu minimieren.
116 - Gem. technischen Vorbemerkungen und Leistungsbeschreibung ist die Drucklufteinrichtung für die Herstellung des Rettunggsstollen am RS 3 auf einen max. Betriebsdruck von 1 bar auszulegen.
Aufgrund der geänderten Geometrie und der angetroffenen geologischen Verhältnisse wurde vom Tunnelbausachverstädnigen empfohlen, die Anlage auf einen Druck von 1,5 bar auszulegen, um beim Vortrieb im Gleisbereich die Risiken zum Beispiel aus dem Wasserstand im Quartär zu minimieren.
Die erforderlichen Leistungen stehen im untrennbaren räumlichen und ausführungstechnischen Bezug zu den Baustelleneinrichtungs, Wasserhaltungs- bzw. Vortriebsarbeiten am RS 3. Eine Trennung der erforderlichen Leistungen vom Hauptvertrag ist aufgrund der genannten Schnittstellensituation nicht möglich und würde bei der Ausführung zu nicht beherschbaren Schnittstellen mit nicht absehbaren Mehrkosten und Zeitverzögerungen.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
101 - Die Kabelquerung 26 im Anfahrbereich der Tunnelvortriebsmaschinen bei Bau-km ca. 103,4+90 soll mit Kabelaufsicht freigelegt werden
Ein Freilegen der Kabelquerung 26 mit Kabelaufsicht wurde neulich im Zuge der Ausführungsplanung von den Anlagenverantwortlichen der DB gefordert, um Beschädigungen in den darin verlegten Kabel während der Herstellung der Bohrungen für die geplante Bodenverbesserungs-maßnahmen im Anfahrbereich auszuschließen.Dieser Bedarf konnte erst erkannt werden, nachdem im Zuge der Ausführungsplanung bzw. Einstichplanung ein geometrisches Konflikt des Bohrrasters mit der Kabelquerung 26 festgelegt wurde.Das Freilegen der Kabelquerung 26 ist für die Herstellung eines geschlossenen Bodenverbesserungsinjektionskörpers im Anfahrbereich ein erforderlicher Zwischenschritt.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Planung der Bauwasserhaltung, die auf aktuelle Erkenntnisse aus der Geotechnik abzustimmen ist, hat sichherausgestellt, dass die statisch erforderlichen Absenkziele teilweise im Bereich der jeweiligen Filterstrecken der Brunnen liegen,wodurch die Pumpen im Sumpfrohr bzw. Sumpfbereich der Brunnen einzubauen sind. Um eine Überhitzung der Pumpen zuverhindern, besteht die Notwendigkeit, die Pumpen mit zusätzlichen Kühlmänteln auszustatten.Das Herauslösen einzelner Systeme aus der zu erstellenden Anlage ist nicht möglich, da deren Funktionalität nach Fertigstellunggesamthaft gewährleistet werden muß und damit im Zusammenhang stehende Mängelhaftungsansprüche eindeutig zuscheidbarsein müssen.Durch einen weiteren AN, der Teile des Pumpeneinbaus ausführt, wären innerhalb eines hochfrequentierten innerstädtischenBereiches und eines stark eingeschänkten Baufeldes gegenseitige Behinderungen mit dem gebundenen AN nicht zu vermeiden.


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31518200 | 31682300 | 42512300 | 44115500 | 45251200: Construction work for cooling towers

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
35 - Um den weiteren Bauablauf und den erforderlichen Abbruch am Hbf München realisieren zu können, müssen die Flucht- und Rettungswege im Norden und Süden des Hbf an die neue bauliche Situation angepasst werden. Hierfür ist das Erstellen einer Ausführungsplanung der Elektroinstallationen der zu errichtenden Fluchtwegen im nördlichen Bahnhofsbereich Richtung L'Osteria und im südlichen Bahnhofsbereich Richtung IC-Hotel, sowie das Ausführen gemäß LV der geplanten Maßnahmen erforderlich.
Gleiches gilt für die erforderlichen baulichen Leistungen im Bereich Hochbau, auch hier ist das Erstellen einer Ausführungsplanung für die Roh- und Ausbaumaßnahme der zu errichtenden Fluchtwegen im nördlichen Bahnhofsbereich Richtung L'Osteria und im südlichen Bahnhofsbereich Richtung IC-Hotel, sowie das Umsetzen der geplanten Maßnahmen erforderlich.
35 - Um den weiteren Bauablauf und den erforderlichen Abbruch am Hbf München realisieren zu können, müssen die Flucht- und Rettungswege im Norden und Süden des Hbf an die neue bauliche Situation angepasst werden. Hierfür ist das Erstellen einer Ausführungsplanung der Elektroinstallationen der zu errichtenden Fluchtwegen im nördlichen Bahnhofsbereich Richtung L'Osteria und im südlichen Bahnhofsbereich Richtung IC-Hotel, sowie das Ausführen gemäß LV der geplanten Maßnahmen erforderlich.
Gleiches gilt für die erforderlichen baulichen Leistungen im Bereich Hochbau, auch hier ist das Erstellen einer Ausführungsplanung für die Roh- und Ausbaumaßnahme der zu errichtenden Fluchtwegen im nördlichen Bahnhofsbereich Richtung L'Osteria und im südlichen Bahnhofsbereich Richtung IC-Hotel, sowie das Umsetzen der geplanten Maßnahmen erforderlich.
Diese Maßnahme war nicht absehbar, da erst nach Vergabe des Hauptauftrages die Notwendigkeit der Änderung des Brandschutzkonzepts erkannt wurde.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252127 | 45252200

Technical requirements: Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0010/16 Projektu „Czysta Odra w Szczecinie” wraz z Aneksem nr 1, 2 i 3 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zmiany zostały wprowadzone na podstawie paragrafu 18 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5 w zw. z ust. 3 umowy nr UG/EKO/2020/Zdroje z dnia 7 lipca 2020 r. w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Zmiany dotyczą podwyższenia wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych i zamiennych o łączną wysokość 384 036,87 zł netto oraz obniżenia wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 135 174,32 zł netto, w konsekwencji wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 30 328 862,55 zł netto. Strony umowy podpisały protokoły konieczności w przedmiocie zgłoszenia robót dodatkowych oraz robót zaniechanych. Ponadto okazało się, że  istnieje rozbieżność pomiędzy składowymi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Okoliczności opisane w protokołach konieczności, spowodowały że zasadna okazała się zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy poprzez podpisanie przez strony aneksu nr 1 do umowy. Z uwagi na limit znaków więcej informacji można znaleźć  w dokumentach zamówienia.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która ma zastosowanie do niniejszego zamówienia zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególnościdotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


Winner: EKO-MTK Sp. z o.o.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: OBČINA VIDEM
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Polskave«
Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja za izvedbo projekta »Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Polskave« po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)
Operacijo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 "Spodbujanje prilaganja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj", Odločitev o podpori št.5-1/5/MOP/0
Pogodba za izvedbo storitev projektiranja, dobave opreme in gradnja projekta "Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Polskave" po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga)


Winner: DRAVA vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: Naročnik ugotovil nujnost izvedbe dodatnih potrebnih poznejših in nepredvidenih del. Faza 0 dopolnitev elektro kabelske kanalizacije in bistveno izboljšavo temeljnih tal na posameznih delih faze. Dodatna dela na Fazi 1 pa obsegajo izboljšave v elektro in strojnih inštalacijah, namestitev sistema fizičnega varovanja na strehi in posamezne izboljšave v stanovanjih.



Winner: POMGRAD, gradbeno podjetje d.d.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Országos Kórházi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45262690 | 45262700 | 45300000

Technical requirements: Nevezett telken üzemelő kórház központ felújítása, korszerűsítése. A tervezett átalakítások, felújítások az épület tartószerkezeti elemeit, külső megjelenését, funkcióját nem érintik.
A porta átalakításra kerül a tervek szerint. A jelenlegi porta helyén a későbbiekben kialakítható egy lift. A porta mögötti orvosi lakásban festés tervezett.
a régi homlokzatot szolgáltató korábbi falazat elbontása, ezzel növelve a szobák hasznos alapterületét
a tervezett új válaszfalak kialakítása könnyűszerkezetes rendszerekből, hanggátlási előírások betartásával
a tervezett átalakítások után vakolatjavítás, padlókiegyenlítés, burkolási munkák, beltéri diszperziós falfestés
Kétszobánként külön fürdőszoba, valamint egy ételmelegítésre alkalmas előtér kialakítása. A korábbi szociális blokk a férfi, illetve női wc kivételével átalakul.
Két (összenyitható) szobánként külön fürdőszoba kialakítása, a lépcső melletti szoba kivételével. A korábbi férfi, női wc megmarad, a szociális blokk áttervezve. A „társalgó” helyén 4 fős apartman kialakítása.
A szociális blokk kialakítása megegyezik az alatta lévő emelet szociális blokkjával, valamint minden szoba külön vizesblokkal fog rendelkezni.
A gépészeti helyiség funkciója megmarad. A kopolit üveg robbanófelület helyére szendvicspanel burkolat.
A kiskapunál lévő menekülő út és személyi bejárat mentén a fal és a kerítés festése, a menekülő lépcső magasnyomású mosóval való megtisztítása javasolt.
Hátsó udvar felújítása, parkolók, kerékpártárolók kialakítása, csapadékvíz elvezetés, kerítés és kapu építés javasolt.
A létesítményben üzemelő földgázüzemű berendezések megszüntetése és 3 db zárt égésterű kondenzációs falikazán létesítése kisnyomású fogyasztói vezetékkel és égéstermék elvezetéssel együtt.
A szociális vízigény ellátása változatlanul közműhálózatról történik, a megváltozott igények miatt új bekötési vízmérő és szerelvénysor kerül kiépítésre, a pinceszinten. Új belső vízhálózat és szennyvízvezeték kialakítása.
A kazánházban lévő 2x1000 l-es tároló (napkollektorokról és kazánról fűtve) kiegészül 1db új 1000 l-es HMV tárolóval.
A helyiségek ablakokon keresztül, a köztes helyiségek átáramoltatással szellőznek. A belső terű helyiségek kiszellőztetéséhez elszívó ventilátorok, légutánpótlásra ajtórácsok vagy küszöb nélküli ajtók kerülnek beépítésre.


Winner: IMOCENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság