Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-11
Buyer: Jihomoravský kraj
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 38221000 | 71250000 | 71354100 | 71354200 | 72310000: Data processing services

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je pořízení a zpracování dat základní prostorové situace (dále jen “ZPS“, dopravní infrastruktury (dále jen „DI“) a technické infrastruktury (dále jen „TI“) pro Digitální technickou mapu Jihomoravského kraje (za použití kombinace metod specifikovaných Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy vypracovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, tj. digitální letecká fotogrammetrie, mobilní laserové skenování, geodetické metody a technologie GNSS, ověřování stávajících dat s využitím ortofotomapy a metody vyhledávání inženýrských sítí) a další související plnění. Bližší informace jsou dostupné v zadávací dokumentaci.
Plnění bude spolufinancováno ze strukturálních fondů Evropské unie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025671).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a zpracování dat základní prostorové situace (dále jen “ZPS“, dopravní infrastruktur y (dále jen „DI“) a technické infrastruktur y (dále jen „TI“) pro Digitální technickou mapu Jihomoravského kraje (za použití kombinace metod specifikovaných Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy vypracovaného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, tj. digitální letecká fotogrammetrie, mobilní laserové skenování, geodetické metody a technologie GNSS, ověřování stávajících dat s využitím ortofotomapy a metody vyhledávání inženýrských sítí) a další související plnění. Bližší informace jsou dostupné v zadávací dokumentaci.
Předmětem změny je prodloužení termínu plnění, na základě objektivního důvodu změny požadavků na způsob zpracování dat, k níž došlo v průběhu realizace plnění dle smlouvy a která je nezbytná pro to, aby výsledný předmět plnění (data) mohl řádně naplňovat potřeby zadavatele.
Prodloužení termínu plnění u milníků, které jsou změnou okolností dotčeny, navazuje na objektivní změnu okolností, kdy v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky došlo ke změně požadavků na způsob zpracování DAT (katalog objektů, topologickou kontrolu a způsob zpracování dat dopravní infrastruktury) mimo sféru objednatele nebo dodavatele.
Bez implementace nových požadavků nebudou DATA v budoucnu využitelná ke sledovanému účelu, tj. je nezbytné promítnout změněné požadavky do existujícího smluvního závazku. Zpracování DAT (vč. těch již vyhotovených a zpracovaných) dle nových požadavků je časově náročný proces, pročež je nezbytné upravit zadavatelem původně stanovený harmonogram pro realizaci předmětu plnění, který s novými požadavky nepočítal (a ani nemohl počítat). Objednatel uvedenou změnu okolností nemohl předvídat, a to ani při vynaložení náležité péče. Jedná o změnu požadavku na způsob realizace díla, která vychází z objektivních příčin ležících mimo sféru objednatele (zadavatele) nebo zhotovitele, když tato změna je zároveň nezbytná, aby bylo dosaženo sledovaného výsledku – tj. naplnění potřeby zadavatel disponovat funkčním předmětem plnění. Změna termínu plnění je provedena pouze v nezbytném rozsahu, nedochází jejím prostřednictvím ke změně celkové povahy veřejné zakázky a rovněž nemá vliv na smluvní cenu (tj. nemá vlastní hodnotu, ani jí nedochází k cenovému nárůstu).


Winner: ICZ a.s.