Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-28
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Rozbudowa DK nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do rozbudowywanego węzła DK81 z DK86 – etap I – w ram. zad. inw.: Rozb. DK nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Kr.
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk. robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki, budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud. przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina, budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzoru przyrodniczego.
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk. robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki, budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud. przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina, budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzoru przyrodniczego.
3.11.2020 Aneksem nr 7/20 dokonano zmiany umowy podst. IN/49/18 z dnia 30.4.2018 poprzez wprowadzenie I. a). wyk. robót dodatkowych w zakresie rozbiórki istn. wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej – stalowej siatki, znajdującej się w warstwie bitumicznej jezdni zachodniej DK86 na odcinku od km 28+500 do km 29+184. 31.3.2020 sporządzono notatkę, w której stwierdzono, iż podczas frezowania istniejącej nawierzchni jezdni zachodniej DK86 na odcinku od km 28+500 do km 29+184 Wykonawca natrafił na wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej – stalową siatką typu Bitufor. Rozbiórka stalowej siatki jest konieczna, wyk. dodat. prac rozbiórkowych nie zostało ujęte w kosztorysie ofertowym Wyk. b). wyk. robót dodatkowych w zakresie odwiertów kontrolnych wraz z zatłaczaniem zaczynami wiążącymi w miejscach o największych wskazanych anomaliach na podstawie badań geofizycznych wykonanych na obszarach zagrożonych możliwością wystąpienia deformacji o charakterze nieciągłym (etap I). Z uwagi na występowanie strefy płytkiej eksploatacji oraz wychodni uskoku Zuzanna i uskoku Południowego na terenie objętym inwestycją – występuje duży stopień zagrożenia pojawienia się zapadlisk. Wyniki badań wskazały na konieczność wykonania wierceń otworów kontrolno-uzdatniających. c). robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu ul. Pszczyńskiej w km 27+570. 15.4.2020 została sporządzona notatka, w której stwierdzono występowanie w miejscu projektowanego nasypu drogowego rozlewiska, porośniętego roślinnością szuwarową. Wymiana tych gruntów jest konieczna celem osiągnięcia odpowiednich, docelowych parametrów nasypów oraz jezdni oraz stanowi niezbędne do wykonania dodatkowe prace. d). wyk. robót dodatkowych w zakresie wyk. wzmocnienia podłoża gruntowego pod przejściem podziemnym T5a za pomocą kolumn cementogruntowych w technologii DSM. Wykonano kontrolne badania geotechniczne, które określiły, iż w poziomie posadowienia i w strefie efektywnego oddziaływania obiektu występują grunty nasypowe słabonośne, silnie odkształcalne i zróżnicowane w pionie i poziomie, a posadowienia obiektu w zasięgu ich występowania mogłoby spowodować jego nierównomierne osiadanie w stopniu przekraczającym dopuszczalne wartości oraz deformację nawierzchni ul. Pszczyńskiej (DK86) w okresie jej eksploatacji. e). wyk. robót dodat. w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu gruntowym jezdni zachodniej ul. Pszczyńskiej w km od 28+860 do 28+910. Stwierdzono występowanie gruntów organicznych i nienośnych w podłożu gruntowym. Wymiana tych gruntów jest konieczna, stanowi niezbędne do wykonania dodatkowe prace nie ujęte w kosztorysie ofertowym. f) wyk. robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu jezdni południowej ul. 73 Pułku Piechoty w km od 0+800 do 1+133. Stwierdzono występowanie gruntów organicznych i nienośnych w podłożu gruntowym, wymiana tych gruntów jest konieczn, a prace te nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym. g). wyk. robót dodatkowych w zakresie II etapu prac wiertniczo-uzdatniających w rejonie płytkiej eksploatacji górniczej na południowym odcinku ul. Pszczyńskiej (ostatnie 200 m przebudowywanego odcinka DK86) na podstawie wykonanych w I etapie odwiertów kontrolnych wraz z zatłaczaniem zaczynami wiążącymi w miejscach o największych wskazanych anomaliach. II. W wyniku wprowadzenia rob. dodatkowych Zamawiający podwyższa wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy o kwotę 4 453 698,40 PLN netto. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto 269 671 825,71 PLN.
Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Zmiana wykonawcy jest niemożliwa ze względów technicznych i ekonomicznych, wartość zmian nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Opis ekonomicznych i technicznych przyczyn uniemożliwiający zmianę wykonawcy oraz niedogodności związane z kosztami znajdują się w Protokołach konieczności nr 32, 39, 40A, 44A, 45, 46,47 oraz kosztorysach na roboty dodatkowe, stanowiącymi załączniki do Aneksu.


Winner: Lider NDI S.A.