Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42000000 | 42410000 | 42419500 | 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work

Technical requirements: 2. rész: 8. épület lift beépítése 1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8. épület).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00012 azonosítószámú, „Nyitott Világ Kapujában” terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
2. rész: 8. épület lift beépítése 1 db alapszolgáltatások feladatának ellátására szolgáló ingatlan felújítása, akadálymentesítése 5,54 m2 nettó alapterületű liftakna megépítéssel, lift beépítésével a műszaki dokumentációnak megfelelően a 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály utca 22., Hrsz.: 348/4, ingatlanon (8. épület).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet. A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
„12.1 Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a kivitelezés határideje a munkaterület átadásától számított 12 hónap+ 50 munkanap. Ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Mindezek alapján a végteljesítési határidő, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja: 2022. augusztus 17.-e. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
A munkaterület átadására 2021. június 08. napján került sor, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozási szerződés 6.1. pontja alapján - tekintettel arra, hogy a 12 hónap teljesítési határidő nem állt rendelkezésre - ajánlatkérő kérelmet nyújtott be a projekt fizikai befejezési határidejének meghosszabbítására. A meghosszabbításra vonatkozó döntés 2021. május 11-én lépett hatályba.
Felek rögzítik, hogy a szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak okán: Vállalkozó 2022.01.26. napján akadályközléssel élt (1. sz. melléklet) az alábbi indokokra figyelemmel.
II.1.1. A liftakna süllyeszték helyének mélyítésekor kiderült, hogy a leendő felvonó alatti akna déli széle alatt egy befalazott, tégla boltozatú pince van. A generál-, valamint a szakkivitelezővel, továbbá a statikussal konzultálva felmerült a beépítendő személyfelvonó paraméterei módosításának szükségessége oly módon, hogy a szükséges alapterületű, az alapcélokat kielégítő, más fogadó és tartószerkezetű, valamint geometriájú felvonó létesüljön.
A fentiek miatt további 50 munkanap időszükséglet szükséges Vállalkozónak a kivitelezés befejezéséhez.
A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint.
Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelel, figyelemmel arra, hogy:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;


Winner: KG Invest 2008. Kft