Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-05
Buyer: Kreis Recklinghausen, Der Landrat
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71314100: Electrical services | 71315000: Building services | 71316000 | 71321200 | 71321300

Technical requirements: Die Maßnahme "Rückbau Laborflächen zu Bürobereichen" umfasst Fachplanungsleistungen zum Leistungsbild Technische Ausrüstung für die Anlagengruppen 1, 2, 4 und 5 gemäß § 53 Abs. 2 HOAI. Mit Zuschlagserteilung werden zunächst die Leistungsphasen 1 bis 8 beauftragt (Sufe 1). Die Beauftragung der Leistungsphase 9 ist als Stufe 2 vorgesehen.
Die Maßnahme "Behebung sicherheitsrelevanter Mängel" umfasst Fachplanungsleistungen zum Leistungsbild Technische Ausrüstung für die Anlagengruppen 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 8 gemäß § 53 Abs. 2 HOAI. Als Stufe 1 werden zunächst die Leistungsphasen 1 bis 3 beauftragt. Vorgesehen sind folgende weitere Stufen:
Bei den in Abschnitt II unter II.1.7 und in Abschnitt V unter V.2.4 jeweils gemachten Angaben handelt es sich um fiktive Werte. Auf eine Veröffentlichung der tatsächlichen Werte wird gem. § 39 Abs. 6 VgV verzichtet.
Die Maßnahme "Rückbau Laborflächen zu Bürobereichen" umfasst Fachplanungsleistungen zum Leistungsbild Technische Ausrüstung für die Anlagengruppen 1, 2, 4 und 5 gemäß § 53 Abs. 2 HOAI. Mit Zuschlagserteilung werden zunächst die Leistungsphasen 1 bis 8 beauftragt (Sufe 1). Die Beauftragung der Leistungsphase 9 ist als Stufe 2 vorgesehen.
Die Maßnahme "Behebung sicherheitsrelevanter Mängel" umfasst Fachplanungsleistungen zum Leistungsbild Technische Ausrüstung für die Anlagengruppen 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 8 gemäß § 53 Abs. 2 HOAI. Als Stufe 1 werden zunächst die Leistungsphasen 1 bis 3 beauftragt. Vorgesehen sind folgende weitere Stufen:
Bei den Wertangaben der Preiserhöhung handelt es sich um fiktive Werte. Auf eine Veröffentlichung der tatsächlichen Werte wird gem. § 39 Abs. 6 VgV verzichtet.
In der LP 3 wurde angenommen dass es sich um eine Erdungsanlage mit Fundamenterder handelt und die neue Blitzschutzanlage an die bestehende Fundamenterderanlage angeschlossen werden kann. Nun hat sich herausgestellt, dass es sich bei der Erdungsanlage um eine Kombination von Ringerdern mit Tiefenerdern handelt. Davon ausgehend, dass sich bei dem Fassadenabbruch und Erdarbeiten um das Gebäude sich die Erdungsanlage nicht im Ganzen erhalten lässt, muss die Erdungsanlage ertüchtigt bzw. erneuert werden.
Diese Leistung muss aus planerischen und technischen Gründen zwingend im weiteren Planungsverlauf bei der Fachplanung TGA angegliedert werden, da diese Leistung sowohl terminlich als auch gewerketechnisch direkt mit der gesamten TGA-Planung zusammenhängt und daher ausschließlich von dem Planer TGA erbracht werden kann.
Eine Ausschreibung dieser Planerleistung und ein damit verbundener möglicher Wechsel des Auftragnehmers nur für diese Leistung ist auf Grund der dann nicht mehr ganzheitlichen Planung der TGA technisch nicht möglich, würde außerdem zu Verzögerungen sowohl in der Planung als auch in dem späteren Bauablauf des Gesamtprojektes und somit zu erheblichen Mehrkosten durch unter anderem ein neues Ausschreibungsverfahren, den monatlich steigenden Baupreis und die damit verbundenen höheren anrechenbaren Baukosten führen.


Winner: assmann GmbH