Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-15
Buyer: Gmina Pila
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233140: Roadway works | 45310000 | 45330000

Technical requirements: Rewitalizacja obsz poprzemysłowych i powojskowych na terenie m.Piły - rozwój strefy przem. Piła pld-wsch (rejon ul. Wawelskiej)-bud dr. do ter. Podstrefy Piła PSSE oraz przeb. i rozb. ul. Magazynowej.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojskowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).
2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1;
3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie m.Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- bud. drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE(...).
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojskowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).
2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1 za wyjątkiem budowy ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po stronie lewej na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;
3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE
5. Budowa ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po lewej stronie na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;
W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 ust. 2 umowy nr 4/PN/I/2016 z dn. 23.5.2016 r., który otrzymuje brzmienie: “Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień 15.12.2017 r.”.
a) wykonanie robót dodatkowych polegających na ustawieniu dwóch dodatkowych szaf oświetleniowych na wlocie w ul. Strefową i Magazynową, w których zostaną zainstalowane sterowniki, niezbędne do uruchomienia oświetlenia. - protokół konieczności nr 11 z dnia 10.11.2017 r.;
Wykonanie zamówień dodatkowych objętych protokołem konieczności nr 11 z dn. 13.11.2017; jest niezbędne i konieczne do właściwej i efektywnej realizacji przedsięwzięcia, do osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej oraz do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Ponadto z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia wyższych kosztów. Szczegółowe uzasadnienie robót dodatkowych zawarte jest w ww. protokole konieczności. Wzrost ceny nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy w sprawie zamówienia. Zmiana terminu zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia nastąpiła z uwagi na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego tj. konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na ustawieniu dwóch dodatkowych szaf oświetleniowych na wlocie w ul. Strefową i Magazynową.


Winner: Skanska S.A.