Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-04-15
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Region: Jihomoravský kraj
Contract type: Works
CPV classification: 45233125: Urban road construction work

Technical requirements: Rekonstrukce křižovatky silnice I/50 se silnicí II/429 v Nesovicích v blízkosti tratě ČD; úprava silnice I/50 v délce 670 m, úprava silnice II/429 v délce 108 m. Součástí je i úprava úrovňového přejezdu a zabezpečovacího zařízení na silnici II/429 v místě křížení s tratí ČD Bučovice – Nemotice. Rekonstrukce obsahuje 31 stavebních objektů a 1 provozní soubor.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Změna vyplývá z dodatečných požadavků Policie ČR uplatněných až v průběhu výstavby. Předmětem změn jsou tyto práce: osazení betonové vodící stěny vč. osazení nástavců směrových sloupků, úprava nezpevněné krajnice, rozšíření krajnice, demontáž směrových sloupků na levé straně komunikace, doplnění směrových sloupků na pravé straně komunikace a doplnění obrubníkových odrazek.
Jedná se o dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. Změna vyplývá z dodatečných požadavků Policie ČR uplatněných až v průběhu výstavby. Předmětem změn jsou tyto práce: osazení betonové vodící stěny vč. osazení nástavců směrových sloupků, úprava nezpevněné krajnice, rozšíření krajnice, demontáž směrových sloupků na levé straně komunikace, doplnění směrových sloupků na pravé straně komunikace a doplnění obrubníkových odrazek.
Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Při přípravě stavby zadavatel vycházel z dostupných podkladů, tj. zejm. dokumentace skutečného provedení stavby. Navrhované změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Navrhovaným změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít, neboť se jedná o stav, který nevyplýval z výchozích podkladů a byl zjištěn až při realizaci stavby. Hodnota změn nepřekročí limit 50 % původní hodnoty závazku.


Winner: Skanska a.s.