Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-25
Buyer: Технически университет — София
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45300000 | 45400000

Technical requirements: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
Учебен блок 7, хале 12 на Технически университет – София, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София.
В 12-то хале на 7-ми блок на ТУ-София трябва да се проектира Център за Върхови Постижения УНИТе – технологичен-лабораторен комплекс. За изготвяне на своето проектно предложение, Изпълнителят трябва да направи предпроектно проучване на обекта и да изготви Технически проект, на база направеното ППП, заснемане, предоставените изходни данни, техническа спецификация и документация, извършените преди това дейности, както и допълнителното направено проучване. Техническия проект да се разработи по следните части:Технологична, Архитектурна, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия, Видеонаблюдение и контрол на достъп, План за безопасност и здраве, Пожарна безопастност, ПУСО и всяка друга необходима част, съгласно ЗУТ. Изпълнението на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с одобрената проектна д-я и изискванията на българската нормативна уредба и включва Ремонт на фасадите и покрива, Вътрешно преустройство, Доставка и монтаж на ПИ с-ма, ОВК, Електро, ВиК.
Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001
„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на специализирана ...продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация
родължение от Раздел II.1.1. ...научно-изследователска инфраструктура в Хале 12 на учебен блок 7 на Технически университет - София за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“
..Продължава от раздел VII.2.1) -Разрешението за строеж е издадено на 16.10.2020 г. и е в сила от 07.11.2020 г.
-	Акт образец 15 - Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, е подписан на 16.12.2021 г.
-	както и необходимостта от обезпечаване на достатъчен срок за спазване на нормативноопределените срокове и процедури за издаване на Разрешение за ползване
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП .
Учебен блок 7, хале 12 на Технически университет – София, находящ се в УПИ II., кв.181, р-н Студентски, гр. София.
В 12-то хале на 7-ми блок на ТУ-София трябва да се проектира Център за Върхови Постижения УНИТе – технологичен-лабораторен комплекс. За изготвяне на своето проектно предложение, Изпълнителят трябва да направи предпроектно проучване на обекта и да изготви Технически проект, на база направеното ППП, заснемане, предоставените изходни данни, техническа спецификация и документация, извършените преди това дейности, както и допълнителното направено проучване. Техническия проект да се разработи по следните части:Технологична, Архитектурна, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Геодезия, Видеонаблюдение и контрол на достъп, План за безопасност и здраве, Пожарна безопастност, ПУСО и всяка друга необходима част, съгласно ЗУТ. Изпълнението на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с одобрената проектна д-я и изискванията на българската нормативна уредба и включва Ремонт на фасадите и покрива, Вътрешно преустройство, Доставка и монтаж на ПИ с-ма, ОВК, Електро, ВиК.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора, и като взеха предвид, че необходимостта от промяната е поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета или обема на договора, се сключи настоящото споразумение към договора, с което страните се споразумяват за следното:
- Страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва: Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на Разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 28.02.2022 г.


Winner: ДЗЗД ПРОЕКТСТРОЙ – ЛИНК