Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-19
Buyer: Český statistický úřad
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72200000 | 72260000: Software-related services

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj a poskytování IT systému CMS SLDB na IT platformě dodavatele, kterým je podporována Dohledová a řídící činnost ČSÚ během Sběru dat u domácností ve zkušebním a reálném sčítání v projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále také jen „SLDB 2021“).
Dne 11.1.2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 (evid. č. ČSÚ: 264-2020-D) ke smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plnění uzavřené dne 23.3.2020, evid. č. ČSÚ: 208-2019-S, jehož hodnota činí 1 467 500,00 CZK bez DPH. Předmětem tohoto dodatku jsou úpravy funkcionality IT systému CMS SLDB (dále jen „CMS SLDB“), úpravy voblasti integračních vazeb a rozhraní aúpravy voblasti posílení bezpečnosti propotřebyreálného sčítání v rámci SLDB. Potřeba provedení změn obsažených a popsaných vtomto dodatku byla zjištěnapři přípravě zkušebního sčítání v rámci SLDB 2021 v průběhu detailní analýzy funkcionalit systému CMS SLDB a ostatních informačních systémů, s nimiž je systém CMS SLDB integrován.Vzhledem k tomu, že při přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla smlouva uzavřena, ani při uzavření smlouvy, nebylo možné předvídat potřebu shora popsaných změn systému CMS SLDB, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je úprava rozsahu plnění dodavatele a v návaznosti na to úprava smluvní ceny s tím, že tyto změny smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. ZZVZ.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj a poskytování IT systému CMS SLDB na IT platformě dodavatele, kterým je podporována Dohledová a řídící činnost ČSÚ během Sběru dat u domácností ve zkušebním a reálném sčítání v projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále také jen „SLDB 2021“).
Předmětem tohoto dodatku č. 2 (evid. č. ČSÚ: 040-2021-D) uzavřeném dne 23.3.2021 ke smlouvě o vytvoření a implementaci IT systému CMS SLDB, poskytnutí licence k IT systému a poskytnutí souvisejících plněníuzavřené dne 23.3.2020, evid. č. ČSÚ: 208-2019-S, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2021, evid. č.ČSÚ:264-2020-D, je stanovení organizačních a technických podmínek zajištění doplňkového provozu systému CMS SLDB (aniž se mění celková povaha veřejné zakázky); a to pro případ, že bude Českým statistickým úřadem rozhodnuto o prodloužení on-line fáze sčítání vsouladu sust. § 17 odst. 1 zák. č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
Potřeba provedení změn obsažených a popsaných v tomto dodatku vznikla vsouvislosti s vývojem epidemické situace ohledně onemocnění covid-19 a stanoviskem ministerstva zdravotnictví a ústředního krizového štábu k možnosti a podmínkám uskutečnění Sčítání lidu, domů a bytů 2021 (dále také jen „SLDB 2021“) v plánovaném termínu s tím, že je požadováno posílení důrazu kladeného na on-line sběr dat v rámci SLDB 2021. Vzhledem k tomu, že při přípravě zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jejímž základě byla smlouva uzavřena, ani při uzavření smlouvy, nebylo možné předvídat potřebu shora popsaných změn systému CMS SLDB, uzavírají smluvní strany tento dodatek smlouvy, jehož předmětem je úprava rozsahu plnění dodavatele a v návaznosti na to úprava smluvní ceny s tím, že tyto změny smlouvy nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.


Winner: Komix s.r.o.