Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-07
Buyer: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45310000 | 45350000
EU fund: ESF

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Meglévő szociális otthon (20875 hrsz) felújítása és bővítése, melynek zavartalan működését a beruházás alatt biztosítani kell. Szükséges bontások után első ütemben az új épületszárny épül (3541,82 m
Elvégzi a szükséges bontásokat. Első ütemben realizálja az új épületszárnyat, melynek használatbavételét követően kezdheti meg a második ütemet, azaz a régi épületszárny felújítását. Elvégzi a tereprendezési munkákat, mely magában foglalja a kertépítést, játszóteret, kerítést és parkolókat.
Közműcsatlakozások tekintetében fontos, hogy a tervezett épület ellátását részben a meglévő bekötésekről, részben a meglévő bekötések felbővítésével kell megoldani. Ennek megfelelően a szennyvízelvezetéshez a már meglévő közműbekötések kerülnek felhasználásra, míg a vízellátáshoz új bekötés készül.
Meglévő szociális otthon (20875 hrsz) felújítása és bővítése, melynek zavartalan működését a beruházás alatt biztosítani kell. Szükséges bontások után első ütemben az új épületszárny épül (3541,82 m
Elvégzi a szükséges bontásokat. Első ütemben realizálja az új épületszárnyat, melynek használatbavételét követően kezdheti meg a második ütemet, azaz a régi épületszárny felújítását. Elvégzi a tereprendezési munkákat, mely magában foglalja a kertépítést, játszóteret, kerítést és parkolókat.
Közműcsatlakozások tekintetében fontos, hogy a tervezett épület ellátását részben a meglévő bekötésekről, részben a meglévő bekötések felbővítésével kell megoldani. Ennek megfelelően a szennyvízelvezetéshez a már meglévő közműbekötések kerülnek felhasználásra, míg a vízellátáshoz új bekötés készül.
Megrendelő az új épület építése során helyiségfunkciók módosítását igényelte és ezen módosítási igények kapcsán több gépészeti berendezés, szaniter és burkolat elhelyezése vált szükségessé.
A pótmunka, illetve a megvalósítással járó munkák előre nem látható műszaki és működési szükségességként kezelendőek, indokolt azok megrendelése.
Megállapítható, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül, hiszen a jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, annak értéke nettó 12 581 636 Ft, az eredeti szerződéses összeg 0,4 %-a.
Az indokoltság, a meghatározott műszaki tartalom és a Vállalkozó által adott ajánlatban alkalmazott anyag és díj egységárak megfelelőek a műszaki ellenőri vélemény szerint.
Megállapítható, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontja teljesül, hiszen a jelen módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, annak értéke nettó 12 581 636 Ft, az eredeti szerződéses összeg 0,4 %-a.
Az indokoltság, a meghatározott műszaki tartalom és a Vállalkozó által adott ajánlatban alkalmazott anyag és díj egységárak megfelelőek a műszaki ellenőri vélemény szerint.


Winner: F-Építő Generál Zrt.