Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-02
Buyer: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45111200 | 45112700 | 45231300 | 45232000
Estimated value: 738000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от разпределителна мрежа за централно градско отопление
Realizacja 2 zadań polegających na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z przyłączami dla Zespołu Budynków Mieszkalno–Handlowo-Usługowych „Molo Rybackie” położonych (...)
a) zadanie nr 1: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z przyłączami – etap II – dla Zespołu Budynków Mieszkalno–Handlowo–Usługowych „Molo Rybackie” położonych na terenie firmy „Dalmor” w Gdyni przy ul. A. Rybickiego, M. Płażyńskiego”,
b) zadanie nr 2: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej z przyłączami – etap III – dla Zespołu Budynków Mieszkalno–Handlowo–Usługowych „Molo Rybackie” położonych na terenie firmy „Dalmor” w Gdyni przy ul. J. Waszyngtona, M. Płażyńskiego”.
2. Zakres robót do wykonania obejmuje wszystkie czynności mające na celu budowę sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych. W zakres tych robót wchodzą m. in.:
3. W ramach wykonywanych robót, o których mowa w pkt 3.3. SIWZ uwzględnić należy prace towarzyszące polegające m.in. na:
— tymczasowe gromadzenie odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia prac w tym elementów powstałych na skutek rozbiórki istniejących rurociągów,
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu. Wartość ubezpieczenia winna obejmować 100 % wartości robót wraz z materiałami, w tym materiałami preizolowanymi przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego (wyszczególnionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ), których wartość wynosi: 307 933,04 PLN netto (w tym na zad. nr 1: 158 715,23 PLN netto, zad. nr 2: 149 217,81 PLN).
5. Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki nr 1 oraz 2 do SIWZ.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia koniecznych materiałów do wykonania zamówienia z wyłączeniem elementów systemu rur preizolowanych stalowych, które dostarczy Zamawiający, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.
7. Elementy systemu rur preizolowanych stalowych Zamawiający dostarczy na miejsce budowy w terminach:
a) do 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia dla dostaw elementów systemu rur preizolowanych,
b) do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia dla dostaw zaworów.
8. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) realizujący przedmiot zamówienia zatrudniał na podstawie umów o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie zamówienia, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami), których zajmowane stanowiska nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy (osoby wykonujące te czynności są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie). Czas trwania umów o pracę musi obejmować w całości okres realizacji zamówienia publicznego i obejmować realizację wymienionych czynności: wykonywanie robót przygotowawczych, wykonywanie robót ziemnych, robót montażowych rurociągów sieci cieplnej oraz studni dla zaworach preizolowanych, prac antykorozyjnych i budowlanych, wykonywanie robót izolacyjnych, montaż rur ochronnych, robót drogowych, odtworzenia zieleni oraz wszelkich prac związanych z układaniem preizolowanej sieci ciepłowniczej.
10. W terminie 7 dni od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia w formie notatki z Kierownikiem Zakładu Energetyki Cieplnej w Gdyni, przerw w dostawie ciepłej wody użytkowej w okresie prowadzenia prac. Zgodnie z umowami na dostawę ciepła, przerwy w dostawie ciepłej wody użytkowej nie mogą przekraczać 14 dni, a odbiorca musi zostać powiadomiony na piśmie o przerwie w terminie 7 dni przed rozpoczęciem przerwy. W przypadku przekroczenia terminów ustalonych w notatce, Wykonawca będzie obciążany kosztami z tytułu bonifikat dla odbiorców za niedostarczone ciepło w okresie poza ustalonymi terminami.


Winner: Gpec Serwis Sp. z o.o.
Award value: 738000
Number of bids: 1