Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-03
Buyer: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 72262000: Software development services

Technical requirements: Az eredetileg M3 munkafázisra ütemezett feladatokat a Vállalkozó az M4 és M5 ütemben fogja elvegezni az alábbi határidőkkel, amelyre tekintettel Felek a Szerződés 1. számú mellékletét az alábbiak szerint módosítják: Munkafázis meghatározása: Éles üzemi támogatás és minden 2017-es jelentésszolgálati riport megvalósítása, kivéve az M0101 és M0103 jelentések, Eredeti mérföldkő: M3, Új mérföldkő: M4, Új határidő: 20.11.2017., Átcsoportosított összeg: 2 098 896 HUF + Áfa, Munkafázis meghatározása: 2018-as jelentésszolgálati riportok specifikációja, Eredeti mérföldkő: M3, Új mérföldkő: M5, Új határidő: a vonatkozó MNB rendelet kihirdetését követő 60. nap, Átcsoportosított összeg: 2 623 620 HUF + Áfa.
A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában rögzített határidő-módosításra tekintettel a Felek – a Kbt. 141. §-ával összhangban – megállapodnak, hogy a Szerződéses ellenérték összértékének változatlanul hagyása mellett a Szerződésben az M3 Mérföldkő teljesítésére megállapított ellenérték 2,88 %-át, illetve 3,6 %-át átcsoportosítják oly módon, hogy azok együttesen az újonnan létrehozott M4 Mérföldkő, illetve M5 Mérföldkő teljesítésének leigazolását követően kerülnek kifizetésre. Ennek megfelelően a Szerződés 5.2.3. pontja az alábbi, vastag, dőlt betűvel szedett szövegrészek tekintetében módosulnak, illetve az alábbi új, 5.2.4.-5.2.5 ponttal egészül ki:
„5.2.1.az M1 Mérföldkő tekintetében az arra vonatkozó rész teljesítés igazolása alapján: 48 519 000 HUF + 27 % ÁFA, 5.2.2. az M2 Mérföldkő tekintetében az arra vonatkozó rész teljesítés igazolása alapján: 58 222 800 HUF + 27 % ÁFA, 5.2.3. az M3 Mérföldkő tekintetében az arra vonatkozó rész teljesítés igazolás alapján: 68 235 684 HUF + 27 % ÁFA, 5.2.4. az M4 Mérföldkő tekintetében a 3.14. pont szerinti teljesítés igazolás alapján: 2 098 896 HUF + 27 % ÁFA, 5.2.5. az M5 Mérföldkő tekintetében a 3.14. pont szerinti teljesítés igazolás alapján: 2 623 620 HUF + 27 % ÁFA.”
A fentiekre tekintettel, a Vállalkozási Szerződés 1. sz. melléklete helyébe – ami a Szerződés teljesítésének ütemezését tartalmazza – az alábbi rendelkezés lép: Munkafázis meghatározása: projektindítás, funkcionális követelmények felmérése, specifikáció véglegesítése,Leszállítandó: végleges specifikáció,Projekt fázis (Mérföldkő): M1,Határidő (Ütemezés): a szerződés aláírásától számított 92. nap,Fizetési mérföldkő (igen/nem, mérték): igen 27 %, Munkafázis meghatározása: fejlesztés, fejlesztői tesztelés, Leszállítandó: tesztelésre átadott fejlesztés,Projekt fázis (Mérföldkő):M2,Határidő (Ütemezés):az M1 projekt fázis lezárási dátumától számított 148. nap,Fizetési mérföldkő (igen/nem, mérték):igen 32,4 %,Munkafázis meghatározása: dokumentációk elkészítése, oktatás,Leszállítandó: dokumentáció,Projekt fázis (Mérföldkő): M3,Határidő (Ütemezés): az M2 projekt fázis lezárásától számított 60. nap, Fizetési mérföldkő (igen/nem, mérték): igen 37,97 %, Munkafázis meghatározása: 2017-es jelentésszolgálati riportok közül: az M0101 és M0103 jelentések,Leszállítandó: végleges fejlesztés + dokumentáció,Projekt fázis (Mérföldkő): M3,Határidő (Ütemezés): az M2 projekt fázis lezárásától számított 60. nap,Fizetési mérföldkő (igen/nem, mérték): igen 37,97 %, Munkafázis meghatározása: Minden 2017-es jelentésszolgálati riport megvalósítása, kivéve az M101 és M0103 jelentések,Leszállítandó: végleges fejlesztés + dokumentáció,Projekt fázis (Mérföldkő): M4,Határidő (Ütemezés): 20.11.2017. Fizetési mérföldkő (igen/nem, mérték): igen 1,17 %, Munkafázis meghatározása: fejlesztés lezárása, éles indulás helyszíni támogatással,Leszállítandó: végleges fejlesztés,Projekt fázis (Mérföldkő): M4,Határidő (Ütemezés): 2017.11.20.,Fizetési mérföldkő (igen/nem, mérték): igen 1,17 %, Munkafázis meghatározása: 2018-as jelentésszolgálati riportok specifikációja,Leszállítandó: végleges specifikáció,Projekt fázis (Mérföldkő): M5,Határidő (Ütemezés): a vonatkozó MNB rendelet kihirdetését követő 60. nap,Fizetési mérföldkő (igen/nem, mérték): igen 1,46 %.
Az M1 munkafázisban Vállalkozó által teljesített, Megrendelő által elfogadott specifikáció olyan további feladatokat határoz meg az ősfeltöltés és az adatmigráció vonatkozásában, melyeknek előfeltétele Vállalkozó által Megrendelőnek tesztelésre átadott rendszer éles üzemi indításra alkalmas volta, mely tesztelésre a Megrendelő oldalán rendelkezésre álló erőforrás kapacitás szűkös. Tekintettel továbbá arra, hogy a Szerződésben megfogalmazott, Jelentésszolgálattal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése jogszabályi előírásokhoz igazodik, amely jogszabályok kihirdetésére még nem került sor, ezért a Felek megállapodnak a Szerződés módosításában.


Winner: Online Üzleti Informatika Zrt.