Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-19
Buyer: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services | 71322300

Technical requirements: Die Bundesstraßen B 3, B 6 und B 65 verlaufen im Süden Hannovers als Südschnellweg vom Landwehrkreisel im Westen bis zum Seelhorster Kreuz im Osten und sind für den Großraum Hannover von großer verkehrlicher Bedeutung sowie wesentlicher Bestandteil der überregionalen Erschließung. Bei dem neu zu planenden 3,8 Km langen Streckenabschnitt des Südschnellweges zwischen Landwehrkreisel im Westen bis zur Unterführung der Bahntrasse der DB im Osten, handelt es sich um eine 4-streifige Bundesstraße ohne Standstreifen, deren Regelquerschnitt den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Vier Brücken in diesem Abschnitt weisen nur noch eine Restnutzungsdauer bis 2023 auf, so dass eine Erneuerung des gesamten Streckenabschnittes erforderlich wird. Mit der Erfordernis der Erneuerung ergibt sich gleichzeitig die Chance, die derzeitige Trassierung zu überprüfen, ggf. Abschnitte in andere Höhenlagen zu verlegen und die Flächen einschließlich der angrenzenden Bereiche städtebaulich und freiraumplanerisch zu qualifizieren. Der Südschnellweg führt im Planungsbereich durch sensible Bereiche (z. B. die als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesene Auenlandschaft der Leine und innerstädtisches Gebiet mit unmittelbar angrenzenden Wohnhäusern und Gewerbebetrieben). Hierdurch ergibt sich für das Projekt der Charakter eines Großprojektes mit einer Vielzahl von Betroffenen und Beteiligten. Ob für die 4 Bestandsbrücken Ersatzneubauten ausgeführt werden oder ob ggf. an Stelle von Brückenbauwerken andere Ingenieurbauwerke zur Ausführung kommen werden (z. B. Tunnel- oder Troglösungen), ist noch nicht festgelegt und Gegenstand der hier zu vergebenden Planungsleistungen.
— Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 1 und 2, optional Lph 3 und 4 gemäß § 43 HOAI i. V. m. Anlage 12, Ziffer 12.1;
— Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 1 und 2, optional Lph 3 und 4 gemäß § 47 HOAI i. V. m. Anlage 13, Ziffer 13.1;
— Tragwerksplanung Lph 1 und 2, optional Lph 3 und 4 gemäß § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14, Ziffer 14.1,
— Besondere/Zusätzliche Leistungen: umfangreiche Varianten- und Alternativenuntersuchungen (Tunnel-, Brücken- und/oder Troglösungen, ggf. unter Berücksichtigung von Änderungen an Bahnanlagen);
Ausbau der B 3 (Südschnellweg) in Hannover, VOF-Vergabeverfahren zur Beschaffung der Objektplanungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen sowie Tragwerksplanung
Gegenstand der zu erbringenden Nachtragsleistungen ist die Planung des Qualifizierten Entwurfes (Genehmigungsstatik) im Leistungsbild der Tragwerksplanung in der Lph. 4 für das provisorische Brückenbauwerk über die Hildesheimer Straße und die Schützenallee für den Ausbau der B3 Südschnellweg, Hannover.
Der Qualifizierte Entwurf wird für das provisorische Brückenbauwerk einschließlich der Gründungen auf der Nordseite, den Fangedämmen Ost und West, den Widerlagern Ost und West und der südlichen Gründung erstellt. Die südliche Gründung besteht aus dem Baugrubenverbau Nord des späteren Tunnels inkl. der Anker. In der statischen Berechnung vom Baugrubenverbau Nord des späteren Tunnels werden auch die Bauzustände der späteren Baugrubenherstellung inkl. der Hilfsbrücken für die Üstra berücksichtigt.
Die angebotenen Nachtragsleistungen für die Planung des Qualifizierten erstrecken sich auf die Grundleistungen und besonderen Leistungen der Leistungsphasen 4 der Tragwerksplanung (§§ 49ff. HOAI).
Die Errichtung des provisorischen Brückenbauwerkes zur Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der B3 liegt auf dem kritischen Weg bis zur Außerbetriebnahme des  Bestandsbrückenbauwerkes über die Hildesheimer Straße Ende 2023 (Ablauf der Restnutzungsdauer). Eine Sperrung verbunden mit einer Umleitung auf das umliegende Straßennetz ist nicht möglich. Zur Vermeidung terminlicher und vertraglicher Risiken im Rahmen der Ausführungsplanung ist daher die Erarbeitung eines qualifizierten Entwurfs vor Ausschreibung der Bauleistung erforderlich.


Winner: Emch+Berger Projekt GmbH