Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-13
Buyer: WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: Die beiden Gebäude sind als 7-geschossige U-förmige Baukörper konzipiert, von denen in einem ersten Bauabschnitt L-förmige Baukörper mit U-förmigem Keller und Tiefgaragen im Innenhof beantragt werden. Im zweiten Bauabschnitt sollen die im ersten Bauabschnitt noch nicht überbauten Teile der Keller analog zu den L-förmigen Baukörpern überbaut werden, sodass auch oberirdisch 2 U-förmige Baukörper entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass beide Bauabschnitte zeitlich versetzt ausgeführt werden. Das Keller-/bzw. Garagengeschoss ist hinsichtlich der Höhenlage so justiert, dass eine möglichst hohe Lage in Relation zum Grundwasserstand erreicht wird. Die Erschließungen der Wohnungen sind als Dreispänner mit jeweils 2 zweiseitig orientierten 3 bzw. 4-Zi-Wohnungen und einseitig zum Wohnhof orientierten 1- bzw. 2-Zi-Wohnungen bzw. 1-1,5-Zi-Wohnungen mit einer Laubengangerschließung vorgesehen. Die Hauseingänge orientieren sich zum öffentlichen Straßenraum, zusätzlich sind Zugänge von den Wohnhöfen her geplant. In den Südflügeln von Haus 1 ist eine Gewerbe- und Sondernutzung (Kita) vorgesehen. Im Südflügel von Haus 2 ist
auf 2 Geschossebenen als Sondernutzung voraussichtlich eine Stadtteilbibliothek geplant. Die Gebäude fallen unter die Gebäudeklasse V.
Parkstraße 44, 45 (PAR) Das Gebäude soll in Erscheinungsbild und Bauweise identisch mit den o. g. ausgeführt werden. Es handelt sich um einen 5-geschossigen länglichen Baukörper mit 3 Treppenhaus-Aufgängen und Unterkellerung. Das Gebäude fällt unter die Gebäudeklasse IV.
Verstöße gegen Vergabevorschriften sind gegenüber der Vergabestelle innerhalb von einer Frist von 10 Kalendertagen nach erkennen, bei Verstößen, die sich aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagenergeben, bis spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe, zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1, 2 und 3 GWB). Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann innerhalb von 15 Kalendertagen ein Nachprüfungsantrag bei der o. g. Vergabekammer schriftlich gestellt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung (per Fax oder per E-Mail) der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung (§ 134 Abs. 2 GWB).
Der Nachtrag beinhaltet die Mehrkosten für die Tiefenenttrümmerung mit Großbohrgerät, um eine Einbringung der Spundwanddielen zu ermöglichen. Die zusätzlichen Leistungen sind erforderlich und dauern ca. 3 Wochen. Die Beauftragung des Nachtrages ist zwingend erforderlich, da die angebotene Leistung zur Herstellung der beauftragten Leistungen erforderlich ist. Die gesetzlichen Anforderungen des § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB werden durch den vorliegenden Sachverhalt erfüllt. Ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen kann nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden.


Winner: Schrobsdorff Bau AG