Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Nachtragsverhandlung des NT012 (bauzeitl. Verlängerung) wurde festgelegt, dass die darin enthaltene Pos.
90.12.130 (Bereitstellungsmiete Traggerüst Fußgängersteg) in einem gesonderten Nachtrag abzurechnen ist. Die Leistung ist


Winner: Matthäus Schmid Bauunternehmen GmbH & Co. KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
42 - Herstellung der Unterzüge und Ringbalken (Kassettendecke) der Decke 0 mit Sichtbetonanforderung im Kubusbereich aus Fertigteilen statt in Ortbeton.
Die Umstellung von einer durchgängigen Ortbetonbauweise auf Halbfertigteile mit Ortbetonergänzung wird durch die Vereinfachung/Beschleunigung der (terminkritischen) Bauprozesse sowie der erforderlichen Qualitätssicherung des Sichtbetons notwendig.Der Auftragsumfang des AN beinhaltet die Herstellung d. Unterzüge u. Ringbalken der Decke 0.Die Elemente sind in die Konstruktion des Dachdeckels integriert. Ein teilweises Herauslösen einzelner Elemente aus der Gesamtkonstuktion ist technisch nicht möglich, da deren Funktionalität nach Fertigstellung gesamthaft gewährleistet werden muß und damit im Zusammenhang stehende Mängelhaftungsansprüche eindeutig zuscheidbar sein müssen.Durch einen weiteren AN, der Einzelelemente des Deckels herstellt, wären innerhalb des hochfrequentierten innerstädtischen Bereiches und eines stark eingeschänkten Baufeldes massive Störungen und damit erhebliche terminlichen Schwierigkeiten nicht zu verhindern.


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: Deutsche Bahn AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Die „Freie Strecke“ wird im Bereich km 15,3 + 11 bis km 25,2 + 00 hergestellt. Neben umfangreichen Erdbau-und Blendschutzmaßnahmen sind Entwässerungsanlagen sowie Straßen und Wege herzustellen. Die „FreieStrecke“ selbst erstreckt sich von km 15,3 + 11 bis km 17,8 + 70 und km 20,0 + 97 bis km 23,5 + 55. DieIngenieurbauwerke und der Erdbau im Bereich der Anschlussstelle Esslingen (km 17,8 + 70 bis 19,1 + 85), desTunnel Denkendorf (km 19,1 + 85 bis km 20,0 + 97) sowie der Anschlussstelle Wendlingen (km 23,5 + 50 bis25,2 + 00) fallen nicht in den Bereich des gegenständlichen Auftrags.
Die Bauleistung beinhaltet vorwiegend den Erdbau für die neue zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke.Weitere Bestandteile des Auftrags sind die landschaftspflegerische Begleitplanung, der Straßenbau,die Entwässerungsanlagen, der Kabeltiefbau, der Neubau einer Sichtschutzwand, der Neubau vonBlendschutzwänden und Wirtschaftswegen sowie Aufstellplatz im Bereich der EisenbahnüberführungSulzbachtal.
Teil des EU−Projektes Nr. 17 im Programm der„TranseuropäischenNetze“ (TEN)„ Paris−Straßburg− Stuttgart −Wien− Bratislava“, hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (vgl. § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per Email bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 – 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.


Winner: Vinci Construction Terrassement SAS
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: Deutsche Bahn AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Die „Freie Strecke“ wird im Bereich km 15,3 + 11 bis km 25,2 + 00 hergestellt. Neben umfangreichen Erdbau-und Blendschutzmaßnahmen sind Entwässerungsanlagen sowie Straßen und Wege herzustellen. Die „FreieStrecke“ selbst erstreckt sich von km 15,3 + 11 bis km 17,8 + 70 und km 20,0 + 97 bis km 23,5 + 55. DieIngenieurbauwerke und der Erdbau im Bereich der Anschlussstelle Esslingen (km 17,8 + 70 bis 19,1 + 85), desTunnel Denkendorf (km 19,1 + 85 bis km 20,0 + 97) sowie der Anschlussstelle Wendlingen (km 23,5 + 50 bis25,2 + 00) fallen nicht in den Bereich des gegenständlichen Auftrags.
Die Bauleistung beinhaltet vorwiegend den Erdbau für die neue zweigleisige Hochgeschwindigkeitsstrecke.Weitere Bestandteile des Auftrags sind die landschaftspflegerische Begleitplanung, der Straßenbau,die Entwässerungsanlagen, der Kabeltiefbau, der Neubau einer Sichtschutzwand, der Neubau vonBlendschutzwänden und Wirtschaftswegen sowie Aufstellplatz im Bereich der EisenbahnüberführungSulzbachtal.
Teil des EU−Projektes Nr. 17 im Programm der„TranseuropäischenNetze“ (TEN)„ Paris−Straßburg− Stuttgart −Wien− Bratislava“, hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (vgl. § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per Email bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 – 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
0137: Geändert und / oder zusätzliche erforderliche Bau- / Lieferleistungen. Instandsetzung und Wartung des Bauzauns.
Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.


Winner: Vinci Construction Terrassement SAS
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Weddeler Schleife - zweigleisiger Ausbau: EÜ K37 (km 16,145), EÜ K35 (km 16,999) und Rahmendurchlass (km 16,525)
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Da sich im Zuge der Ausführungsplanung zeigte, dass die bisher angenommene Gründungssituation nicht zutreffend ist,verzögerte sich die weitere Planung und somit die Geländerplanung. Aufgrund dessen konnte der NU Geländer nichtrechtzeitig gebunden werden und somit der Angebotspreis nicht gehalten werden. Bedingt wurde diese Preissteigerung durchdie Auswirkungen der Coronapandemie.Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Es handelt sich um eine zusätzliche Leistung, die so zur Zeit derAngebotsabgabe nicht vorhersehbar war.


Winner: Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44322100 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Hauptbauleistungen 1. Bauabschnitt Chemnitz Hbf (a) – Chemnitz-Kappel (a); zweigleisiger, elektrifizierten Abschnitt der Strecke 6258 (inkl. Hp Chemnitz Süd bei km 81,82 und Hp Chemnitz Mitte beikm 82,98; excl. Maßnahmen an der EÜ Beckerstraße km 82,360 /Chemnitztalviadukt sind im 1. BA nicht vorgesehen!).
— Ersatzneubau von 4 EÜ (als WiB), Rückbau von 1 EÜ und bauliche Maßnahmen an 1 EÜ mit Stützweiten von 15,8 m bis 22,9 m
— Maßnahmen an 19 Stützwänden (600 lfd. m Ersatzneubau und ca. 1 050 lfd. m Sanierung von bis zu 7 m Höhe)
— Ersatzneubau von 2 Haltepunkten (jeweils 140 m Bahnsteiglänge mit 2 Bahnsteigkanten (konventionelles System), 2 Aufzügen (bauliche Hülle) und 3 Treppeneinhausungen)
— Oberbaumaßnahmen (komplette Gleisanlage im Bauabschnitt inkl. 2 Bauweichen), PSS, kompletter Tiefbau, Kabeltiefbau, Kabelgefäßsysteme und Entwässerung
— Herstellung der Baufeldfreimachung, Fäll- und Rodungsmaßnahmen, BE-Flächen und Baustraßen,Durchführung der Kampfmittelsondierungen, Abbruch und Errichtung von Signalfundamenten.
Der Umbau erfolgt unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes in engerinnerstädtischer Lage.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Hauptbauleistungen 1. Bauabschnitt Chemnitz Hbf (a) – Chemnitz-Kappel (a); zweigleisiger, elektrifizierten Abschnitt der Strecke 6258 (inkl. Hp Chemnitz Süd bei km 81,82 und Hp Chemnitz Mitte bei km 82,98; excl. Maßnahmen an der EÜ Beckerstraße km 82,360 / Chemnitztalviadukt sind im 1. BA nicht vorgesehen!).
— Ersatzneubau von 4 EÜ (als WiB), Rückbau von 1 EÜ und bauliche Maßnahmen an 1 EÜ mit Stützweiten von 15,8 m bis 22,9 m
— Maßnahmen an 19 Stützwänden (600 lfd. m Ersatzneubau und ca. 1 050 lfd. m Sanierung von bis zu 7 m Höhe)
— Ersatzneubau von 2 Haltepunkten (jeweils 140 m Bahnsteiglänge mit 2 Bahnsteigkanten (konventionelles System), 2 Aufzügen (bauliche Hülle) und 3 Treppeneinhausungen)
— Oberbaumaßnahmen (komplette Gleisanlage im Bauabschnitt inkl. 2 Bauweichen), PSS, kompletter Tiefbau, Kabeltiefbau, Kabelgefäßsysteme und Entwässerung
— Herstellung der Baufeldfreimachung, Fäll- und Rodungsmaßnahmen, BE-Flächen und Baustraßen,Durchführung der Kampfmittelsondierungen, Abbruch und Errichtung von Signalfundamenten.
Der Umbau erfolgt unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes in engerinnerstädtischer Lage.


Winner: Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die ARGE KIB 3c ist für die Herstellung der EÜ Bahnhofstraße inklusive des Torsionsbalkens bereits über den Hauptvertrag beauftragt.
Seitens des AGs wurde die Änderung der Lage des Torsionsbalkens bereits angeordnet (Anordnung 48). Die ARGE KIB 3c hat bereits im Bereich der EÜ Bahnhofstraße mit den Bauaktivitäten begonnen. Die Baufeldfreimachung muss daher fristgerecht erfolgen, damit die weiteren Bauabläufen termingerecht umgesetzt werden können. Die zusätzlichen Arbeiten müssen in einer Sperrpause erfolgen.
Zusätzliche Schnittstellen durch weitere Auftragnehmer würden einen erhöhten Koordinationsaufwand verursachen und es können von den jeweiligen Baufirmen vor Ort Behinderungen angezeigt werden. Die ARGE hat in dem Bereich bereits die BE eingerichtet, daher ist entsprechendes Personal, Geräte und Material bereits vor Ort. Diese Synergien können kostengünstig eingesetzt werden.


Winner: Eiffage Infra-West GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS- CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y COHESION TERRITORIAL
Country: ES
Contract type: Works
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
CONTRATO  DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DELA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS E INDUSTRIALES DE ASTURIAS (zalia) DESDE LA RED DE ALTA CAPACIDAD , TRAMO: ZALIA-ENLACE D ELA PEÑONA  ...
CONTRATO  DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS DELA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS E INDUSTRIALES DE ASTURIAS (zalia) DESDE LA RED DE ALTA CAPACIDAD , TRAMO: ZALIA-ENLACE DE LA PEÑONA CONTEMPLADO  EN EL PROYECTO DE LA AUTOVIA  DE ACCESO AL PUERTO DEL MUSEL DEL MINISTERIO DE FOMENTO
Proyecto fnanciado por la UE a través del Fondo Europeo de  Desarrrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de Asturias 2014-2020
Recurso especial en materia de contratación en los términos de los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/17, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
2.- SERVICIOS AFECTADOS DE EDP:                                                          -337.019,73 €


Winner: CONSTRUCTORA SAN JOSE  sa
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-08-12
Buyer: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Country: PL
Contract type: Supplies
CPV classification: 33100000 | 33111000: X-ray equipment | 33123000: Cardiovascular monitoring equipment | 33123210 | 33124100

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: kardiomonitorów, analizatora do oznaczania parametrów krytycznych (równowagi kwasowo-zasadowej) wraz z integracją z systemem informatycznym szpitala (LIS), fotela ginekologicznego, stymulatora zewnętrznego serca, urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej przeziernego dla promieniowania X, aparatu rentgenowskiego z ramieniem C wraz z wyposażeniem, defibrylatorów z funkcją stymulacji zewnętrznej, echokardiograficznej głowicy kardiologicznej wraz z kompatybilnym tabletem z systemem operacyjnym, mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym, zestawu operacyjnego Full-HD, noża harmonicznego
zadanie 2 - analizator do oznaczania parametrów krytycznych (równowagi kwasowo-zasadowej) wraz z integracją z systemem informatyczym szpital (LIS)
zadanie 4 - 3 kardiomonitory z modułem pomiaru ciśnienia tętniczego, monitorem EKG, pulsoksymetrem i termometrem
zadanie 9 - echokardiograficzna głowica kardiologiczna wraz z kompatybilnym tabletem z systemem operacyjnym
1)	w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
2)	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3)	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 oraz 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4.	Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-08-12
Buyer: Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Country: FI
Contract type: Supplies
CPV classification: 33000000 | 33100000

Technical requirements: Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta tarjouspyynnöstä, koskien Siun soten haavatuotteiden hankintaa. Hankinnan sisältöä on kuvattu tarkemmin ennakkoilmoituksen "Kuvaus hankinnasta"-kappaleessa.
Tarjouspyyntö pyritään julkaisemaan syksyllä 2022 . Hankinnan tarkemmat tiedot selviävät myöhemmin julkaistavasta tarjouspyynnöstä. Kaikki ilmoitetut tiedot ovat ennakkotietoja, jotka saattavat muuttua kohteiden suunnittelun edetessä.
Haavatuotteiden tulevassa kilpailutuksessa ovat mukana muun muassa seuraavat tuotteet: haavasidokset, haavanhoitoaineet, haavateipit, haavatyynyt, haavaverkot, kiinnityssidokset, sekä harso- ja putkisidokset.
Haavanhoitotuotteiden kilpailutuksessa olevat tuotteet ovat käytössä laajasti koko Siun soten toiminta-alueen eri toimipisteissä.
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 13 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2017. Siun sotessa on yhteensä noin 7 860 työntekijää.
Kuntayhtymään kuuluvat Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Kontiolahti, Ilomantsi, Juuka, Liperi, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Heinävesi. Siun soteen kuuluvat myös Pohjois-Karjalan keskussairaala, pelastuslaitos sekä ympäristöterveys. Alueella on noin 164 000 asukasta.
Siun soten tavoitteena on laadukkaiden, yhdenvertaisten ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavien palvelujen turvaaminen kustannustehokkaasti koko alueella. Palvelut löytyvät läheltä niiden käyttäjiä ja yhä useammin palvelu tulee kotiin tai sitä voi saada verkosta. Tehtävänä on turvata alueemme asukkaiden arkea ja selviytymistä omassa arjessaan.
Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa rakennetaan uusi hallinnollinen rakenne vastaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Jatkossa
hyvinvointialueet järjestävät maakunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Tämä tarkoittaa Pohjois-Karjalassa sitä, että Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. Siun soten tuottamat palvelut siirtyvät Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Siun sote -kuntayhtymä vastaa jo nyt hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien järjestämisestä. Tekemämme jatkuva työ toimintojen kehittämiseksi ja aiempi maakuntavalmistelu luovat