Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-11-06
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Estimated value: 643000000 CZK
Submission deadline: 2025-12-29
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na zkapacitnění MÚK Třebonice a to včetně nutných zásahů do dálnice D0 a D5, konkrétně dvou nejvytíženějších větví této křižovatky ve směru D1 – D5 a naopak v opačném směru. Dotčené úseky dálnice D0 a D5 budou vybudovány v  takovém šířkovém uspořádání, aby bylo možné zkapacitnění obou dálnic napojit bez zásahu do této stavby dálniční kategorie D34 (tj. základní šířka vozovky jízdních pásů dálnice 14,50m) Zároveň budou doplněny upraveny o připojovací a odbočovací pruhy v návaznosti na upravené větve MÚK. Větve křižovatky ve směru od Brna na Plzeň a zpět budou zkapacitněny doplněním jednoho jízdního pruhu. Připojení obou větví na dálnice budou řešena pro výhledový stav, kdy bude na D0 a na D5 uspořádání 3 průběžné a 1 připojovací pruh, nicméně vodorovné dopravní značení se v době dokončení této stavby předpokládá vyznačit jako 2 průběžné a 2 připojovací jízdní pruhy. Odbočení z dálnice D5 do větve Plzeň – Brno je navrženo v uspořádání 2 průběžné a 2 odbočovací jízdní pruhy. Součástí stavby je i demolice, úplná přestavba stávajícího mostu mostů ev. č. D5-001 (přesněji: obou mostů ev. č. D5-001..1 a D5-001..2) v návaznosti na napojení zkapacitněných větví. Hlavním cílem je vytvořit mostní objekt, který převede dálnici D5 v kat. D 34/130 v uspořádání 4+4 JP přes přemosťovanou komunikaci II/605 (ul. Plzeňská). 
Dále je součástí oprava části dálnice D5 v úseku mezi km 0,0 a -0,820, v jejímž rámci proběhne oprava vozovky a mostů ev. č. X-027..1 a X- 027..2 a úplná přestavba mostů ev. č. X-028..1 a X-028..2. 
Součástí stavby je i odstranění billboardů, které jsou v kolizi se stavbou, bude upravena PHS na rozštěpu mezi větví MÚK Plzeň – Brno a větví Plzeň – Letiště, přejezd SDP na D5 a D0 včetně úprav na silnici II/605 a rekonstrukce stávajících pětipolových silničních mostů ev. č. X-027..1 a X- 027..2.
Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).
Předmětem hodnocení kritéria bude cena stavby v Kč bez DPH, přičemž zadavatel bude hodnotit nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. 
Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
100 x [nabídková cena nejvýhodnější nabídky] : [nabídková cena hodnocené nabídky]
V případě, kdy je stanoveno kritérium hodnocení Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“, platí, že čím kratší doba provedení prací v rozsahu uvedené Sekce, tím lepší bodové ohodnocení.
Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech“ (dále jen „provedení prací“) bude časový úsek (doba) v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba provedení prací, která činí 273 kalendářních dnů. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než stanovená maximální doba provedení prací 273 kalendářních dnů a (ii) čísla 80 (tj. rozdílu mezi maximálním (273) a minimálním (193) počtem kalendářních dnů). Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem bude činit 273 kalendářních dnů, obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem bude činit více než 273 kalendářních dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud bude činit 193 kalendářních dnů a méně, obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

100 x [počet kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než stanovená maximální doba provedení prací] : 100 (tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem kalendářních dnů)
V případě, kdy je stanoveno kritérium hodnocení Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10.“, platí, že čím kratší doba provedení prací v rozsahu uvedené Sekce, tím lepší bodové ohodnocení.
Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Provedení prací v rozsahu Sekce 2 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech“ (dále jen „provedení prací“) bude časový úsek (doba) v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba provedení prací, která činí 231 kalendářních dnů. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než stanovená maximální doba provedení prací 231 kalendářních dnů a (ii) čísla 80 (tj. rozdílu mezi maximálním (231) a minimálním (151) počtem kalendářních dnů). Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem bude činit 231 kalendářních dnů, obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem bude činit více než 231 kalendářních dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud bude činit 151 kalendářních dnů a méně, obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

100 x [počet kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než stanovená maximální doba provedení prací] : 100 (tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem kalendářních dnů)