Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-03
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45230000 | 45233100: Construction work for highways | 45233221 | 45233228

Technical requirements: Vállszerz.R76gyorsútI--II.üteméhez kapcskivitelezésimunkákelvégzéséreazM7autópályaHolládi csomópontésFenékpusztaszakaszona0+000-8+600 kmsz.közöttéskiegszakaszain,csomóponti csatl-sal a 76 sz.főútra
„Vállalkozási szerződés „R76 gyorsút I. ütemének megépítése az M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain (K076.01)"
M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain.
Az M7 autópálya Holládi csomópontjától kezdődően Balatonszentgyörgy település elkerülésével kell a nyertes ajánlattevőnek megépítenie a 2x2 sávos R76 gyorsút I. ütemét az 5+650 km szelvényig. A kiviteli tervdokumentáció elkészítése az engedélyezési tervek és az építési engedélyek alapján a kivitelező feladata.
A megvalósítandó gyorsút új nyomvonalon kerüli el Battyánpusztát és Balatonszentgyörgyöt, a 76. sz. főút - egyes szakaszain korrekcióval - mint alternatív útvonal megmarad a lassú járművek számára.
— 4+465 km. sz. Balatonszentgyörgyi csomópont a 7501 j. út keresztezésében a 76 sz. főúthoz történő csatlakozással.
— 4+446,32 km sz.-ben vasbeton szerkezetű felüljáró a 7501 j. út, a MÁV Budapest-Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonal és a 76. sz. főút és a kerékpárút korrekciója felett (Támaszkiosztás: 20,20+33,55+3x42,60+3x33,55 +45,65+34,20 m a hídtengelyben mérve).
Vállalkozási szerződés „R76 gyorsút I. ütemének megépítése az M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain (K076.01)” tárgyában.
Az 1. számú vállalkozási szerződés módosítás aláírására 2021. február 17-én került sor a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.
M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain.
Az M7 autópálya Holládi csomópontjától kezdődően Balatonszentgyörgy település elkerülésével kell a nyertes ajánlattevőnek megépítenie a 2x2 sávos R76 gyorsút I. ütemét az 5+650 km szelvényig. A kiviteli tervdokumentáció elkészítése az engedélyezési tervek és az építési engedélyek alapján a kivitelező feladata.
A megvalósítandó gyorsút új nyomvonalon kerüli el Battyánpusztát és Balatonszentgyörgyöt, a 76. sz. főút – egyes szakaszain korrekcióval – mint alternatív útvonal megmarad a lassú járművek számára.
— 4+465 km. sz. Balatonszentgyörgyi csomópont a 7501 j. út keresztezésében a 76 sz. főúthoz történő csatlakozással.
— 4+446,32 km sz.-ben vasbeton szerkezetű felüljáró a 7501 j. út, a MÁV Budapest-Nagykanizsa és Balatonszentgyörgy-Tapolca-Ukk vasútvonal és a 76. sz. főút és a kerékpárút korrekciója felett
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Szerződés „1. Előzmények” 1.1. pontja egy új bek-sel egészül ki: A KIFEF/35557/2018-NFM ikt.sz.elrend.mód. eredményeképpen a Szerződés tárgya az alábbiak szerint módosul: „Vállalkozási szerződés „M76 autóút I. ütemének megépítése az M7 autópálya Holládi csomópont és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain (K076.01)" tárgyában” A Szerz. „2. A szerződés tárgya” pont módosul:2. A Szerz.tárgya/2.1 A Vállalkozó köteles(ek) az 1.1. pont alatti Közbesz. Elj. meghatározott Projektre vonatkozóan a Közbesz. Elj. közbeszerz. dok-ban meghatározott tervezési, kivitelezési munkákat elvégezni, a KIFEF/35557/2018-NFM ikt.sz.elrend. mód. előírásaira is figyelemmel, ezekkel összefüggő jótállási, szavatossági és egyéb feladatokat ellátni a Szerződéses Megállapodásban, az SZF-ben, a Megrendelő utasításaiban és Ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 2.2 A Szerz. keretében Vállalkozó által elvégzendő tervezései és kivitelezési feladatok az alábbiak: 2.2.1 Közútfejl. tervezési és kivitelezési feladatok 2.2.1.1 Vállalkozó köteles: M76 autóút I. ütemén az M7 autópálya Holládi csp. és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain a kivit. tervdok. elkészítése az eng.tervek és az ép.eng-k alapján. Az érintett közművek kiváltásának tervezése, engedélyezése. Vmint a kivitelezés során felmerülő egyéb építési feladatok tervezése és engedélyezése. A fel-k részletes ismertetését a Közbesz. Elj. Közbes.Dok. tartalmazzák. 2.2.1.2 Vállalkozó köteles:M76 autóút I. ütemének teljeskörű megépítése az M7 autópálya Holládi csp és Balatonszentgyörgy szakaszon a 0+000-5+650 km sz. között és kiegészítő szakaszain. A feladatok részletes ismertetését a Közbesz.Elj. Közbesz.Dokumentumai tartalmazzák. 2.3 Párhuzamosan megvalósuló, kapcs. Projektek: Kapcs.projektek: M76 autóút II. ütemének megépítése a Balatonszentgyörgy és Fenékpuszta szakaszon az 5+650-8+600 km sz.között és kiegészítő szakaszain cspi csatl-sal a 76 sz. főútra;Zalaegerszeg megközelítése M76 autóút Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti szakasz; M76 autóút Fenékpusztai csomópontja és Keszthely 2x2 sávos főúti bekötése. Az építési Munkaterület pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.”A Szerz. 13.5 pont „13.5 A Szerződéses Megállapodás mellékletei” az alábbi 13. számú melléklettel egészül ki: „13.) sz. melléklet: a KIFEF/35557/2018-NFM ikt.sz. elrend. mód. Felek a Kbt. 141. § (6) bek. alapján megállapodnak, hogy a Szerz. 2. pont kiegészül:„2.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az „E” forgalmi kategóriájú szakaszokon - az M76 Főpálya monitoring szakasz kivételével - az aszfalt alap- és kötőrétegekbe beépítendő AC22 kötő (mF) típusú aszfalt gyártásánál a jóváhagyott kiviteli tervekben szereplő PmB 25/55-65 megnevezésű polimerrel modifikált bitumen helyett GmB 45/80-55 jelű gumibitumen kerül alkalmazásra. Felek megállapodnak továbbá, hogy Vállalkozó a műszaki tartalom módosulását - a Szerződéses Feltételek rendelkezéseivel összhangban - a 4.1. pontban meghatározott Vállalkozói díj, mint átalánydíj terhére köteles megvalósítani, a változtatással kapcsolatban felmerülő esetleges többletköltségeit Megrendelővel szemben nem érvényesítheti. 2.6. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a projekt műszaki átadás-átvétel lezárásának napját követő naptól, azaz 2020. augusztus 6. napjától számított 5 éves időtartamban a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező Monitoring terv szerint monitoring vizsgálati tevékenységet végez, melynek eredményét dokumentáltan [1 db nyomtatott + 1 db (szerk. és nem szerk.) digitális formában] benyújtja Megrendelő r. Felek a Kbt. 141. § (6) bek. alapján rögzítik: Megrendelő számlavezető püintézménye: Magyar Államkincstár; számlaszáma: (IBAN) 10023002-00337380-00000017. A Szerz. „Előzmények” 1.2. pontja helyében az alábbi rendelkezés lép: „A Projekt, a Szerződés pénzügyi forrását az IKOP-4.1.0-15-2020-00009 Támogatási Szerződés biztosítja.


Winner: STRABAG Általános Építő Kft.