Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-08-25
Buyer: Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U.
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Contrato de «Redacción del proyecto de urbanización para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila, Zaragoza»
Redacción del proyecto de urbanización para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila, Zaragoza.
Contrato de «Redacción del proyecto de urbanización para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila, Zaragoza»
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Suelo y Vivienda de Aragón, S. L. U.», en calidad de órgano de contratación del procedimiento de referencia, en sesión celebrada el 21.6.2018, se procedió a la aprobación del expediente modificado y modificación del Contrato de «Redacción del proyecto de urbanización para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila, Zaragoza», en los términos recogidos en el Acuerdo de Modificación del Contrato y que se describen en la presente publicación (contrato formalizado en fecha 30.7.2018).
Todo ello se pone en conocimiento a los efectos del artículo 12 bis de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón.
Redacción del proyecto de urbanización para la implantación de una Plataforma Agroalimentaria en Épila, Zaragoza y redacción de estudios complementarios al proyecto. El plazo de ejecución de los nuevos trabajos objeto de la modificación se detalla en las Prescripciones Técnicas elaboradas a tal efecto y la entrega del proyecto constructivo final se estima a mediados de septiembre de 2018, acompasándose, en todo caso, con la cronología de la tramitación del PIGA.
Técnicamente, fue analizada la necesidad de modificación del contrato referido considerando las 2 circunstancias siguientes:
De una parte, la modificación del plazo de entrega o fecha de entrega de los trabajos. Justifica que, considerando que el proyecto constructivo se debe aportar para la aprobación definitiva del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), en tanto que debe recoger, en su caso y cuando así se estime procedente, las alegaciones efectuadas durante el periodo de exposición pública, lo que hace necesario acompasar los dos calendarios, esto es, retrasando la entrega del proyecto constructivo hasta mediados de septiembre.
Y de otra parte, la modificación incorporando nuevas prestaciones, esto es, incorporando nuevos estudios que, no encontrándose contenidos en la inicial prestación contratada, por circunstancias imprevistas, resultantes del propio devenir de la actuación, dado el tiempo transcurrido desde la preparación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, vienen ahora a resultar precisos para el adecuado diseño del proyecto de Urbanización: (a) La redacción de un Estudio de inundabilidad del Barranco de la Matanza; (b) Un proyecto de impermeabilización de la Acequia de la Hermandad; y (c) Un estudio para la construcción de un nuevo pozo de agua en el Polígono de El Sabinar (Épila).
El desarrollo de este trabajo se plasma en 2 documentos: Proyecto Básico y Proyecto de Construcción. El Proyecto Básico se va a incorporar a la documentación con la que se va a producir la aprobación inicial del PIGA y el Proyecto Constructivo se prevé incorporarlo para la aprobación definitiva. Así, la redacción de los documentos se debe acompasar con los plazos que el Gobierno de Aragón tenga previstos para llevar a cabo estas aprobaciones. Por otra parte, en el tiempo transcurrido desde la preparación de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, donde se detallaban los trabajos a llevar a cabo, hasta la fecha, el propio devenir de esta importante actuación ha puesto de manifiesto nuevas necesidades documentales que es preciso desarrollar al objeto de conseguir el éxito del proyecto, bajo los términos que describen los informes técnicos.


Winner: Ingenia Soluciones para la Ingeniería, S. L. U. e Ituval, S. L. — U. T. E., Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982