Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-05-20
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221120 | 45231000 | 45233120: Road construction works | 71240000

Technical requirements: Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn – gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937, 65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51.Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+8
Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła)–węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00. Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: autostrady o nawierzchni betonowej, drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą autostradową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Budowa dodatkowego - trzeciego pasa ruchu. Wyburzenie 3 istniejących i budowy nowych wiaduktów - WD-288, WD-292, WD-295
1. W toku realizacji Kontraktu, po przeprowadzeniu specjalistycznych ekspertyz stanu technicznego obiektów inżynierskich, jednoznacznie stwierdzono, iż brak jest możliwości doprowadzenia obiektów WD-292, WD-295 i WD-288 do oczekiwanych przez Zamawiającego klas nośności (zgodnie z PFU - pkt 2.1.16.1.4) poprzez remont przedmiotowych obiektów, a więc nie jest możliwe dostosowanie ww obiektów do funkcji, którą powinny spełniać zgodnie z Kontraktem oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wyburzenie istniejących oraz budowa nowych obiektów WD-288, WD-292 i WD-295 zapewni osiągnięcie przez te obiekty parametrów określonych w Wymaganiach Zamawiającego opisanych w treści PFU pkt 1.1.3.3 w powiązaniu z pkt 2.1.16.1.4 - tj. pozwoli osiągnąć przez te obiekty klasy obciążeń A lub B
Teren realizowanego przez Wykonawcę Kontraktu jest obecnie Terenem Budowy. Został on przekazany Wykonawcy w dn. 8.8.2018 r. Aktualnie na Terenie tym prowadzone są roboty budowlane a nadzór nad tymi robotami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, wykonuje Kierownik Budowy. W związku z powyższym, z uwagi na odnośne postanowienia ww. ustawy, wykonanie robót polegających na wyburzeniu obiektów WD-288, WD-292 oraz WD-295 i ich budowie wg obowiązujących norm, równocześnie z realizowanym przez Wykonawcę Kontraktem, nie jest możliwe. Remont istniejących obiektów nie pozwoliłby na osiągnięcie opisanych w PFU klas obciążeń A lub B. Na ww. obiektach stwierdzono jednoznacznie nieodwracalne uszkodzenia betonu ustroju nośnego, filarów oraz ław fundamentowych, w związku z czym ich wyburzenie jest konieczne. Powyższe potwierdzone zostało przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą – Instytut Badawczy Dróg i Mostów.


Winner: Budimex S.A.