Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-07
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice. Akce je obchvatem Dolní Lhoty a začíná v km 35,910, kde navazuje na již dříve zrealizovaný obchvat Stráže nad Nežárkou a končí v km 38,557 na hranici k.ú. Dolní Lhota a u Stráže nad Nežárkou. Délka hlavní trasy činí 2,64 km a je navržena v kategorii 11,5/90 s přidaným jízdním pruhem pro předjíždění. Součástí tohoto obchvatu Dolní Lhoty jsou dvě úrovňové křižovatky se stávajícími silnicemi II/153 a III/1537, které zároveň slouží jako napojení obce Dolní Lhoty. V trase se nachází jeden mostní objekt, čtyřpolový most u rybníka Pikolom.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Jedná se o změnu způsobenou navýšením rozsahu drenážního systému na základě identifikovaných míst s výronem podzemní vody v průběhu realizace aktivní zóny v místě SO 105.
V rámci Zpracování PDPS zpracovatel (projektant) vycházel z dostupných podkladů tedy z geotechnického průzkumu. Tento průzkum v dané oblasti možnost puklinové podzemní vody zmiňoval, proto byly navrženy podélné drenáže.
Skutečný rozsah výskytu podzemní vody však byl zaznamenán Zhotovitelem až v době realizace stavebních prací, na základě kterého, bylo možné přesně stanovit místo a rozsah odvodnění do drenážního potrubí.
Vzhledem ke skutečnosti, že zpracovatel PDPS vycházel z GTP, a že byly respektovány jeho závěry lze konstatovat, že Zadavatel naplnil podmínky jednání s náležitou péčí, kdy zajistil, aby byly geotechnické podmínky odhaleny a řešeny již v zadávací dokumentaci stavby. Skutečný rozsah podzemní vody zjištěný zadavatelem však nemohl předvídat.


Winner: SWIETELSKY stavební s.r.o.