Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-12
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu
z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz informacją dot. BIOZ, wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.) – 6 egz.,
6)	kartę informacyjną przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli organ stwierdzi brak potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, koszt dokumentacji zostanie pomniejszony o jego wartość)
13)	decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w przypadku braku MPZP decyzja lokalizacyjna powinna zostać usunięta z zakresu przedmiotu zamówienia)
16)	decyzję o warunkach prowadzenia robót (jeśli będzie wymagana), jeżeli decyzja ustalająca warunki prowadzenie robót nie będzie wymagana, należy przedłożyć skutecznie dokonane zgłoszenie w trybie art. 118 UOP.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Pzp.
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub specyfikacji warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi oraz informacją dot. BIOZ, wykonany zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.) – 6 egz.,
6) kartę informacyjną przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeśli organ stwierdzi brak potrzeby wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, koszt dokumentacji zostanie pomniejszony o jego wartość)
13) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w przypadku braku MPZP decyzja lokalizacyjna powinna zostać usunięta z zakresu przedmiotu zamówienia)
16) decyzję o warunkach prowadzenia robót (jeśli będzie wymagana), jeżeli decyzja ustalająca warunki prowadzenie robót nie będzie wymagana, należy przedłożyć skutecznie dokonane zgłoszenie w trybie art. 118 UOP.
Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego (tabela elementów fakturowania) ze względu na wydłużony termin dotyczący wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminów w poszczególnych pozycjach Harmonogramu. Zmiana terminów realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wynika z terminu przedłużenia rozpatrzenia sprawy dotyczącej uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem czasu na uprawomocnienie decyzji. Zmiany zostały wprowadzone Aneksem nr 1 z dn. 28.02.2023r. i Aneksem nr 2 z dn. 31.07.2023r. i Aneksem nr 3 z dn. 29.09.2023r.


Winner: ZENERIS PROJEKTY S.A.