Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-17
Buyer: Országos Kórházi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45215100

Technical requirements: - épületszárny külső nyílászáróinak (18 db) és belső ajtók (37 db) cseréje, meglévő műanyag ablakok felújítása (12 db),
- fűtőtestek áthelyezése az ablakok alá, illetve a vizes terek szellőztetésének megoldása páraszabályozott szellőztető rendszerekel,
A részletes feladatok leírását az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melynek részét képezi a külön elektronikus mellékletben rendelkezésre bocsátott - helyszínenkénti bontású - Komplett kiviteli tervdokumentáció.
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
- épületszárny külső nyílászáróinak (18 db) és belső ajtók (37 db) cseréje, meglévő műanyag ablakok felújítása (12 db),
- fűtőtestek áthelyezése az ablakok alá, illetve a vizes terek szellőztetésének megoldása páraszabályozott szellőztető rendszerekel,
A részletes feladatok leírását az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák, melynek részét képezi a külön elektronikus mellékletben rendelkezésre bocsátott - helyszínenkénti bontású - Komplett kiviteli tervdokumentáció.
Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: nettó 71 689 361 Ft + ÁFA, azaz hetvenegymillió-hatszáznyolcvankilencezer-háromszázhatvanegy Forint plusz általános forgalmi adó (tartalékkerettel együtt).
A Szerződés szerinti feladatok sikeres (hibátlan és hiánytalan) műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult teljesítési véghatárideje a Szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 163 naptári nap.
A Kormány az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete 9. §-ában foglaltak szerint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba (OKFŐ) történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt, amelynek alapján az OKFŐ, mint az ÁEEK jogutódja lép a szerződésbe, mint Megrendelő, ennek megfelelően a szerződés azok alanyaira vonatkozó adatok tekintetében a Megrendelő és annak adatai a fentiek szerint módosul.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141.§ (4) c) pontjának arra tekintettel, hogy a határidőmódosítást és a pótmunkák elvégzését szükségessé tevő körülmények nem voltak előre láthatók, a meglévő állapot és a felmerült hibák csak akkor váltak - akkor válhattak - láthatóvá, amikor a kivitelezés ténylegesen megkezdődött és a bontási munkákat Vállalkozó megkezdte., a módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és vállalkozói díj az eredeti szerződéses érték 50%- ánál kisebb mértékben változik.
A szerződés aláírását követően felmerült körülmények alapján a teljesítési határidő és a vállalkozói díj módosítása szükséges az alábbi indokok alapján.
A szerződés aláírását követően felmerült körülmények alapján pótmunkák elvégzése szükséges az alábbiak szerint..
A bontási munkálatok során derült ki, hogy az L alakú épületrész egyik szárában alumínium vezetékek alkotják az elektromos hálózatot Ezek cseréje szükséges, mert nem felelnek meg a szabványnak
A bontási munkálatok során derült ki, hogy a gyengeáramú kábelek a meglévő álmennyezet felett vannak. A tervezett bonthatatlan álmennyezet nem megfelelő, ezért látszóbordás, 60 x 60 cm-es álmennyezet készül a folyosón is. Ahol nincs gyengeáramú kábel, ott marad a terv szerinti szerelt álmennyezet


Winner: 2F-BAU Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság