Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-29
Buyer: PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Executie de lucrari privind modernizarea strazilor Ierbus, Axente Sever, Salcamilor si Campului- sector 1, din Mun. Reghin
Obiectul prezentei proceduri de achizitie il constituie Executie de lucrari privind modernizarea strazilor Ierbus, Axente Sever, Salcamilor si Campului- sector 1, din Mun. Reghin, in cadrul proiectului „ Asigurarea mobilitatii in municipiul Reghin, judetul Mures”. In cadrul acestei proceduri de achizitie Autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Executie de lucrari privind modernizarea strazilor Ierbus, Axente Sever, Salcamilor si Campului- sector 1, din Mun. Reghin, in cadrul proiectului „ Asigurarea mobilitatii in municipiul Reghin, judetul Mures”, acestea aflandu-se intr-o starea avansata de degradare care conduce la lipsa de siguranta si punerea în pericol a pietonilor si celorlalti participanti la trafic. Prin realizarea lucrarilor cuprinse ( amenajarea terenului, amenajari protectia mediului si aducerea la starea intiala, lucrari de constructii si organizare de santier), se urmareste îmbunatatirea conditiilor de circulatie auto si pietonala, cresterea gradului de siguranta a circulatiei publice, reducerea uzurii vehiculelor participante la trafic si nu în ultimul rând redarea unui ambient placut zonei. Caracteristicile principale ale traseului in plan: Nr. Crt. Denumire strada Lungime proiectata ( ml) Categoria strazii 1 Strada Axente Sever 274.62 III 2 Strada Ierbus 2121.87 III 3 Strada Campului – Sector 1 458.86 III 4 Strada Salcamilor 1287.61 III 5 TOTAL 4142.96 Informatii detaliate cu privire la solutiile adoptate pentru lucrari care se solicita a fi executate, precum si aspectele de natura tehnica care trebuie avute in vedere sunt cuprinse in Proiectul Tehnic si Plansele desenate, anexa la caietul de sarcini si care face parte integranta din documentatia de atribuire.
Proiect Cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020n (POR), în baza contractului de finanțare nr. 5096/17.02.2020. Cod SMIS: 121943
Executie de lucrari privind modernizarea strazilor Ierbus, Axente Sever, Salcamilor si Campului- sector 1, din Mun. Reghin
Obiectul prezentei proceduri de achizitie il constituie Executie de lucrari privind modernizarea strazilor Ierbus, Axente Sever, Salcamilor si Campului- sector 1, din Mun. Reghin, in cadrul proiectului „ Asigurarea mobilitatii in municipiul Reghin, judetul Mures”. In cadrul acestei proceduri de achizitie Autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Executie de lucrari privind modernizarea strazilor Ierbus, Axente Sever, Salcamilor si Campului- sector 1, din Mun. Reghin, in cadrul proiectului „ Asigurarea mobilitatii in municipiul Reghin, judetul Mures”, acestea aflandu-se intr-o starea avansata de degradare care conduce la lipsa de siguranta si punerea în pericol a pietonilor si celorlalti participanti la trafic. Prin realizarea lucrarilor cuprinse ( amenajarea terenului, amenajari protectia mediului si aducerea la starea intiala, lucrari de constructii si organizare de santier), se urmareste îmbunatatirea conditiilor de circulatie auto si pietonala, cresterea gradului de siguranta a circulatiei publice, reducerea uzurii vehiculelor participante la trafic si nu în ultimul rând redarea unui ambient placut zonei. Caracteristicile principale ale traseului in plan: Nr. Crt. Denumire strada Lungime proiectata ( ml) Categoria strazii 1 Strada Axente Sever 274.62 III 2 Strada Ierbus 2121.87 III 3 Strada Campului – Sector 1 458.86 III 4 Strada Salcamilor 1287.61 III 5 TOTAL 4142.96 I
- Valoarea suplimentată a contractului introdusă prin Act Adițional nr. 2, întocmit urmare a NCS  anexat Dispoziției de șantier nr. D_01/24.09.202: 1.022.587,88 lei, fara TVA;  Modificarea 1 este de 11,72%
- Valoarea suplimentată a contractului introdusă prin Act Adițional nr. 7/29.12.2022 pentru revizuire AA4/48140/29.07.2022, întocmit urmare a aplicării OUG 64/2022: 1.505.476,89 lei, fara TVA -  Modificarea 2 este de 17,25%;
- Valoarea suplimentată a contractului introdusă prin Act Adițional nr. 9/29.09.2023 pentru revizuire AA8/36034/11.04.2023 întocmit în urma NR/NCS anexate la D_03/10.03.2022; IS 04/04.05.2022, D_05/08.07.2022, D_06/29.07.2022 și D_07/07.09.2023: 283.747,92 lei, fără TVA - modificarea 3 este de 3,25%:
- Valoarea suplimentată a contractului introdusă prin Act Adițional nr. 2, întocmit urmare a NCS  anexat Dispoziției de șantier nr. D_01/24.09.202: 1.022.587,88 lei, fara TVA;  Modificarea 1 este de 11,72%- Valoarea suplimentată a contractului introdusă prin Act Adițional nr. 7/29.12.2022 pentru revizuire AA4/48140/29.07.2022, întocmit urmare a aplicării OUG 64/2022: 1.505.476,89 lei, fara TVA -  Modificarea 2 este de 17,25%;- Valoarea suplimentată a contractului introdusă prin Act Adițional nr. 9/29.09.2023 pentru revizuire AA8/36034/11.04.2023 întocmit în urma NR/NCS anexate la D_03/10.03.2022; IS 04/04.05.2022, D_05/08.07.2022, D_06/29.07.2022 și D_07/07.09.2023: 283.747,92 lei, fără TVA - modificarea 3 este de 3,25%:- Valoarea suplimentată rezultată ca urmare a închiderii OG 15/2021: 221.799,58 lei fără TVA;- Valoarea suplimentată rezultată ca urmare a închiderii OUG 64/2022: 146.345,46 lei fără TVA


Winner: Asocierea SC PROBICONS SRL (lider) si SC ASTOR COM SRL