Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-24
Buyer: Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Ajánlatkérő a település teljes körű szennyvízcsatorna hálózat kiépítését tervezi, egyetlen befogadó a Szentendre Skanzen (magánterület, vagy közúti) meglévő végpontja.
Az eredetileg önálló szennyvízelvezetési agglomerációba tartozó település (2000LE alatti) az agglomeráció átsorolását kérte 2015-ben. Ez a dokumentum az alapja a tárgyi hirdetmények.
A tervezési terület: a település teljes belterülete, illetve a 1116.sz főút (097 és 0575/1 hrsz., váltott nyomvonalon, elkerülve a meglévő ivóvíz távvezetéket) és Szentendre Skanzen érintett szakaszai (Szarvas-hegyi, Tiszafa, Sztaravoda utcák). Az előkészítésben kialakult nyomvonal (A verzió) a településen és Szentendre kül,- és belterületén, közepesen sűrű közművel ellátott helyen fut. A település völgyben helyezkedik el, jelentős lejtésekkel (Pilis) így kihívást jelentő tervezői munka a szennyvizek összegyűjtése és átemelése Szentendre felé a 1116-os út mentén. Szinte a teljes tervezési terület országos védettségű és/vagy NATURA 2000 területen, vagy azt közvetlenül érint!
Teljes körű tervezői támogatást kér Ajánlatkérő, aki az engedélyeztetési/kiviteli és a tervezői művezetési munkákra is egy Tervezőirodát tervez megbízni.
Viziközmű: ivóvízzel 100%-ban ellátott (bekötött ingatlanok száma ~520db), Napi 125-160 m3/d szennyvíz keletkezik (10 évre kell távlatilag tervezni a gépészetet), Csapadékvíz elvezető hálózat: Két vízgyűjtő (Apátkúti-patak bal és jobb part). Utóbbi rekonstrukció alatt, illetve az apátkúti-patak belterületi szakasza a Petőfi-térnél. Jellemző a földárok.
Úthálózat: 85%-ban aszfaltozott, a Szentendrei utca és a 1116. sz. főút belterületi szakasza a Közútkezelő kezelésében, míg a többi utca Önkormányzati fenntartású.
Tulajdonviszonyok: nem áll rendelkezésre EOV helyes, pontos, digitális település térkép, jelentős a tárgyi tervezési munkában a csatorna nyomvonal ingatlan rendezéssel (telekhatárok) együtt történő tervezése, a megvalósíthatóság érdekében. min. 40 db érintett ingatlan.
Lejtésviszonyok: jelentős, hegyvidéki vízrendezési viszonyok (0-15%), Egy mélypont a Petőfi-térnél. Egy magaspont a 1116.sz főúton („vízmű”). Nyomott szennyvízcsatorna távvezeték geodéziai szintkülönbség a mélyponttól: 92 m. Szennyvízelvezetési szempontból is, ahogy a csapadékvíz hálózat 2db vízgyűjtő van, melyből a bal parti vízgyűjtőn több mélypont van, ahová kisebb kapacitású, de közterületi átemelőket kell tervezni. Minden átemelőt távfelügyelettel kell ellátni a DMRV Zrt. vonatkozó előírásai alapján és a végátemelőnél indukciós elvű szennyvízmérő műszereket kell tervezni, önálló aknában.
A Beruházás előzetes költségbecslés (indikatív kivitelezői árajánlat) alapján nettó 2 712 MFt nagyságrendű.
- a Megbízó által összehívott, a tervezési szakaszban átlagosan kétheti rendszerességgel - helyben - szervezett tervezési kooperáción részt vesz min. 3 fő irányító mérnök szintű tervezővel,
1. A Tervező a Műszaki Leírást és a csatolt Tervmellékleteket felülvizsgálja, és megállapítja az elkészítendő Engedélyezési Tervek pontos megnevezését és fajtáját, valamint a közreműködő engedélyező hatóságok listáját (ideértve a szakhatósági és közmű-hozzájárulásokat illetve engedélyeket is, különösen a vízjogi, környezet és természetvédelmi témaköröket illetően).
2. A Tervező lefolytatja a közreműködő engedélyező hatóságokkal, szakhatóságokkal és közműszolgáltatókkal (kiemelten a területileg illetékes szolgáltatót), az előzetes egyeztetéseket a szükséges műszaki tartalomról (engedélyezés formája, beadandó tervek, leírások darabszáma, stb.), engedélyezési formáról (ÉTDR, e-közmű vagy „hagyományos” papíralapú engedélyezés) valamint feltárja az esetleges egyéb figyelembe veendő feladatokat. A Tervező a Műszaki Leíráshoz csatolt (terv)mellékletek felhasználásával, valamint a lefolytatott előzetes egyeztetések alapján elkészíti a tanulmánytervet az általa javasolt nyomvonallal kiegészítve (költség-haszon és swot elemzéssel). A vízjogi létesítési és környezetvédelmi/természetvédelmi tervezési feladatok véglegesítése szerződés hatályba lépés + 60 nap határidővel.
3. A Megrendelő az átadott dokumentációt felülvizsgálja 5 napon belül és döntéséről haladéktalanul értesíti a Tervezőt.
4. A Tervező a Tanulmány Tervek alapján, a Megrendelő írásos jóváhagyása után elkészíti a szükséges engedélyezési terveket a szükséges példányszámban, az ütemtervnek megfelelően szerződés hatályba lépés + 150 nap határidővel.*
5. A Tervező lefolytatja a szükséges engedélyezési folyamatokat az ütemtervnek megfelelően. Az ehhez szükséges Megbízói meghatalmazások, aláírások, stb. meglétéről időben gondoskodnak a Felek.


Winner: Aquasol Hungary Mérnöki Tanácsadó, Kereskedelmi és Eszközgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság