Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-01-10
Buyer: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45112710 | 45231200 | 45232300 | 45233000: Construction work for highways and roads
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie – znak sprawy 13/VIII/2016.
Rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, wraz z infrastrukturą w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa ulicy Igołomskiej, drogi krajowej nr 79 – Etap 2, na odcinku od km 331+944,85 do skrzyżowania z ulicą Giedroycia (Jeżynową) w km 339+359,37 wraz z budową, rozbudową, przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury (odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej) oraz kolidującego uzbrojenia (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazociągowej, sieci elektroenergetycznych, teletechnicznej oraz sieci przemysłowych związanych z sąsiedztwem kombinatu hutniczego) w Krakowie.
Na podstawie zapisów umowy oraz w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 20.11.2019 r. zawarł aneks nr 5 do umowy podstawowej zmieniający wynagrodzenie Wykonawcy wyliczone w oparciu o Protokół konieczności 12 z dnia 25.9.2019 r. – w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych polegających na wymianie gruntu o wartości: 366 275,00 PLN netto
— 248 811 302,51 PLN (słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem milionów osiemset jedenaście tysięcy trzysta dwa 51/100 złotego).
W tym podatek VAT: 46 525 690,71 PLN (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 71/100 złotego),
— przy czym cena bez podatku VAT wynosi 202 285 611,80 PLN (słownie złotych: dwieście dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście 80/100 złotego).
Podczas realizacji prac natrafiono na pogorszone warunki gruntowo-wodne w stosunku do założeń w dokumentacji projektowej. Na podstawie projektowej dokumentacji technicznej – „Geotechniczne warunki posadowienia – tom Ic" Projektu Budowlanego, warunki gruntowo-wodne w rejonie zbiorników retencyjnych zostały określone na podstawie otworów wiertniczych nr 46, 47, 48 oraz 49, wykonanych w 2010 roku. Zgodnie z Kartami Dokumentacyjnymi dla tych otworów w poziomie posadowienia powinny zalegać grunty w stanie twardoplastycznym, a poniżej przewarstwione gliny pylaste, pyły próchnicze w stanie plastycznym i twardoplastycznym z przewagą twardoplastycznych. Z przeprowadzonych przez Wykonawcę w okresie od kwietnia do czerwca 2017 roku badań sprawdzających podłoże (sonda CPTU) dla posadowienia przepustu P-07 (usytuowanego w tym samym rejonie co zbiorniki retencyjne) wynika, że warunki gruntowo-wodne na dzień badań sprawdzających uległy istotnemu pogorszeniu w stosunku do badań z 2010 roku. W podłożu gruntowym zalegają grunty słabonośne w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, mocno nawodnione. Miąższość warstw słabonośnych gruntów spoistych jest większa niż w dokumentacji geologicznej. Ponadto woda gruntowa w obrębie słabonośnych gruntów spoistych występuje już na poziomie 60–80 cm p.p.t, podczas gdy odwierty geologiczne z 2010 roku określają ją na poziomie 1,5 m p.p.t.
W związku z powyższym posadowienie zbiorników na słabonośnych nawodnionych gruntach miękkoplastycznych zagrażałoby stateczności zbiorników. W dniu 21.2.2019 Inżynier Kontraktu za pismem MP/ZDM/F8/BTR/0206/19 wprowadził do kontraktu Zmiany w zakresie rozwiązania zamiennego przedstawione w Dziennika Nadzoru Autorskiego nr MP/389/2018/55 i Dziennika Nadzoru Autorskiego nr MP/389/2018/55.1 polegające na wzmocnieniu podłoża pod zbiornikami retencyjnymi palami betonowymi fi 350 dł. 6,5 m.
Polecony przez Inżyniera Kontraktu z tego tytułu zakres robót stanowi roboty dodatkowe, nie ujęte w ofercie przetargowej Wykonawcy.
Wykonanie wzmocnienia posadowienia zbiorników retencyjnych jest niezbędne, gdyż pierwotne rozwiązania nie gwarantowały zapewnienia należytej jakości robót w stwierdzonych odmiennych warunkach gruntowo-wodnych.
Wartość robót dodatkowych wynosi 366 275 PLN i nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.