Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-13
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/II Ševětín – Borek. Stavba dálnice D3 v tomto úseku se nachází zcela mimo zastavěné území okolních obcí. Jedná se o rozšíření stávající silnice I/3, která byla vybudována jako polovina dálnice. Nová stavba bude vybudována v délce cca 10,7 km. v kat. 27,5/120. V trase dálnice bude vybudováno 9 mostních konstrukcí a dvě mimoúrovňové křižovatky. Dálnice je vedena střídavě v na násypech a v zářezech, po zemědělské i lesní půdě.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tuto změnu bylo nezbytně nutné provést z důvodů nedosažení původně požadovaných parametrů v souladu s navrženou technologií dle PDPS. Již v rámci změny č. 127 byla řešena dále uváděná problematika, kdy v průběhu realizace zakázky, při budování svahových stupňů do původního tělesa silnice I/3, byly zaznamenány časté výrony vody a to i v násypových částech silnice. Dalším důvodem této změny bylo zjištění významně většího množství odkopané „nevhodné“ zeminy v průběhu výstavby oproti předpokladu zadávací dokumentace. Zhotovitelem původně uvažovaná skládka v rámci výběrového řízení na množství uváděné v PDPS nemá pro na stavbě zjištěné množství nevhodné zeminy dostatečnou kapacitu a dne 1. 9. 2018 proto ukončila ukládku. S ohledem na přebývající množství ne-vhodné zeminy a vybouraných hmot, bylo však nezbytné zajistit možnost skládkování na náhradní skládce tak, aby nedošlo ke zpoždění realizace stavby. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.
Tuto změnu bylo nezbytně nutné provést z důvodů nedosažení původně požadovaných parametrů v souladu s navrženou technologií dle PDPS. Již v rámci změny č. 127 byla řešena dále uváděná problematika, kdy v průběhu realizace zakázky, při budování svahových stupňů do původního tělesa silnice I/3, byly zaznamenány časté výrony vody a to i v násypových částech silnice. Dalším důvodem této změny bylo zjištění významně většího množství odkopané „nevhodné“ zeminy v průběhu výstavby oproti předpokladu zadávací dokumentace. Zhotovitelem původně uvažovaná skládka v rámci výběrového řízení na množství uváděné v PDPS nemá pro na stavbě zjištěné množství nevhodné zeminy dostatečnou kapacitu a dne 1.9.2018 proto ukončila ukládku. S ohledem na přebývající množství ne-vhodné zeminy a vybouraných hmot, bylo však nezbytné zajistit možnost skládkování na náhradní skládce tak, aby nedošlo ke zpoždění realizace stavby. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.
Tuto změnu bylo nezbytně nutné provést z důvodů nedosažení původně požadovaných parametrů v souladu s navrženou technologií dle PDPS. Již v rámci změny č. 127 byla řešena dále uváděná problematika, kdy v průběhu realizace zakázky, při budování svahových stupňů do původního tělesa silnice I/3, byly zaznamenány časté výrony vody a to i v násypových částech silnice. Dalším důvodem této změny bylo zjištění významně většího množství odkopané „nevhodné“ zeminy v průběhu výstavby oproti předpokladu zadávací dokumentace. Zhotovitelem původně uvažovaná skládka v rámci výběrového řízení na množství uváděné v PDPS nemá pro na stavbě zjištěné množství nevhodné zeminy dostatečnou kapacitu a dne 1.9.2018 proto ukončila ukládku. viz dále stejné jako bod VII.2.1) Popis změn.


Winner: Eurovia CS, a.s.