Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-02
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233124: Arterial road construction work

Technical requirements: Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект „Модернизация на път І-8 „Калотина—Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина—СОП“ в участъка от км 1+000 до км 15+500 да се изгради привързване (етапна връзка) от габарит 25,5 м към съществуващия габарит на пътя 7,50 м. Поръчката ще бъде изпълнена в съотв., с договорните условия на FIDIC — Жълта книга и доп. спораз. (договор). В изп. на дейностите е необход. да се изготвят техн. проекти, раб. чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатац. посоченият участък и етапната връзка. За начало на обекта е км 1+000, който представл. излизане от зоната на ГКПП „Калотина“. Краят на обекта е км 15+500 на около 1 100 м след надлез п.в. при гр. Драгоман. Етапната връзка е от км 15+500 до км 15+700. Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10,50 м. В уч. от км 2+200 до км 15+500 е двулент. с настилка 7,50 м и в някои 8,00 м.
Финансиране изпълнението на проекта със средства от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа, както и със средства от Републиканския бюджет.
Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект „Модернизация на път І-8 „Калотина—Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“
Целта на настоящата процедура е изработване на технически проект и строителство на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина—СОП“ в участъка от км 1+000 до км 15+500 да се изгради привързване (етапна връзка) от габарит 25,5 м към съществуващия габарит на пътя 7,50 м. Поръчката ще бъде изпълнена в съотв., с договорните условия на FIDIC — Жълта книга и доп. спораз. (договор). В изп. на дейностите е необход. да се изготвят техн. проекти, раб. чертежи и детайли, да се изгради изцяло и пусне в експлоатац. посоченият участък и етапната връзка. За начало на обекта е км 1+000, който представл. излизане от зоната на ГКПП „Калотина“. Краят на обекта е км 15+500 на около 1 100 м след надлез п.в. при гр. Драгоман. Етапната връзка е от км 15+500 до км 15+700. Съществуващият път от км 1+000 до км 2+200 е трилентов с настилка 10,50 м. В уч. от км 2+200 до км 15+500 е двулент. с настилка 7,50 м и в някои 8,00 м.
„Количествено-стойностна сметка“ означава количествено-стойностната сметка (КСС), изготвена от изпълнителя и одобрена от инженера и възложителя с утвърждаването на техническия проект. Количествената сметка от техническия проект се остойностява с приетите офертни единични цени за различните видове работи — образец 3.1, и като обща стойност не може да надвишава цената за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в офертата на изпълнителя. В случай че в количествената сметка от техническия проект е налице нов вид работа, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно ценообразуващите елементи, посочени в ценовата оферта на изпълнителя и одобрена от възложителя.“
Страните установяват, че на основание произтичащите от действащото законодателство и принципите на добросъвестността задължения да утвърдят коректните количествените сметки към техническия проект, остойностени с приетите офертни единични цени, спазването на заложеното в подклауза 1.1.6.12 „Количествено-стойностна сметка“ от договорните условия изискване да не бъдат надвишавани стойностите по отделните сметки, посочени в „Разбивка на предложената цена за изпълнение на договора по сметки“, се явява фактически неизпълнимо. Така заложеното изискване влиза в противоречие и с императивните изисквания за обем и съдържание на количествените сметки към техническия проект, които съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища следва „подробно и коректно да отразяват обема на всички видове работи“.


Winner: „Консорциум Страбаг БПА“ ДЗЗД