Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-05-11
Buyer: DB Netz AG und DB Station & Service AG vertreten durch DB Netz AG, Regionalbereich Südost, Großprojekt VDE 8, Knoten Halle
Country: DE
Region: Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Contract type: Services
CPV classification: 79714000: Surveillance services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Projekt Knoten Halle – 2. und 5. Ausbaustufe ESTW und Spurplanumbau, PFA 1 Innerer Knoten Nord.
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Projekt Knoten Halle – 2. und 5. Ausbaustufe ESTW und Spurplanumbau, PFA 1 Innerer Knoten Nord
06108 Halle – Die Baustelle erstreckt sich über die nordost-südlich verlaufenden Gleisanlagen durch nahezu den gesamten Güter- und Personenbahnhof Halle(Saale), von Halle-Peißen bis nach Ammendorf.
Gegenstand der Ausschreibung sind sämtliche erforderlichen Sicherungsleistungen im Zuge der umfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen an Oberbau inkl. Gleisrückbau und Zusammenhangsleistungen an Tiefbau und Kabeltiefbau; Um- und Rückbaumaßnahmen an der Oberleitungsanlage sowie Erneuerung von Überführungsbauwerken. Der Einsatz einer ATWS ist vorgesehen.
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Projekt Knoten Halle – 2. und 5. Ausbaustufe ESTW und Spurplanumbau, PFA 1 Innerer Knoten Nord
06108 Halle – Die Baustelle erstreckt sich über die nordost-südlich verlaufenden Gleisanlagen durch nahezu den gesamten Güter- und Personenbahnhof Halle(Saale), von Halle-Peißen bis nach Ammendorf.
Gegenstand der Ausschreibung sind sämtliche erforderlichen Sicherungsleistungen im Zuge der unfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen an Oberbau inkl. Gleisrückbau und Zusammenhangsleistungen an Tiefbau und Kabeltiefbau; Um- und Rückbaumaßnahmen an der Oberleitungsanlage sowie Erneuerung von Überführungsbauwerken. Der Einsatz einer ATWS ist vorgesehen. (58 420 h Sakra, 76 950 h Sipo, 3 600 m ATWS, Signalisierung, 632 h BEB, 632 h SAS, 4 000 h BÜP, 4 000 h BÜ-HiP, 2.000 h HiB).
Im Knoten Halle wird im Bereich des Bahnübergangs Birkhahnweg eine Eisenbahnüberführung errichtet, zur geplanten zukünftigen Auflassung. Aufgrund der Änderung der Bautechnologie bei der Errichtung ist es notwendig, den Bahnübergang bauzeitlich zu sperren, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Fußgängerverkehrs (Forderung Verkehrsbehörde). Hierzu wird 20 m südlich des Bahnübergangs ein Technisches Hilfsmittel für Bahnübergangsposten (TH-BÜP) notwendig, zum Schutz vor Gefahren aus dem Eisenbahbetrieb der noch in Betrieb befindlichen Strecke 6345 (Strecke 6132 außer Betrieb) und zur Umleitung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs.
Der Wechsel des Auftragnehmer ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die Vergabe der zusätzlichen Leistungen an einen weiteren Auftragnehmer neben vermeidbaren Zusatzkosten infolge einer erneuten Baustelleneinrichtung und auch zu wesentlichen zusätzlichen Koordinierungsleistungen, in Form einer zusätzlichen Sicherungskoordinierung und zu einerErhöhung der Sicherungsleistungen führen. VP 02 ist mit Sicherung des BÜ's (BÜP) im Zuge der Errichtung EÜ beauftragt, aufgrund der geänderten Bautechnologie und der Auflage aus der verkehrsrechtlichen Anordnung, den Fußgängerverkehr aufrecht zu erhalten, wird diese Leistung kurzfristig für 2,5 Wochen benötigt. Die Leistung ist zwingend für den geschuldeten Werkserfolg erforderlich, weitere Sperrpausen für die Strecken 6132 stehen nicht zur Verfügung.


Winner: ARGE Sicherung Knoten Halle 2. und 5. AS ESTW c/o. UPZ Sitech GmbH