Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-23
Buyer: Gmina Wrocław - Zarząd Inwestycji Miejskich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 37535200 | 45000000: Construction work | 45111300 | 45112700 | 45112710

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z blokiem sportowym, 8 oddziałowym przedszkolem, węzłem żywienia wraz z zagospodarowaniem terenu z zielenią, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami na działkę z ul. Asfaltowej 6 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem i przekazaniem zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie,w podziale na zadania:
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu IX art. 505 ÷ art. 590 Ustawy Pzp.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (dalej zwane „ZS-P”) z blokiem sportowym, 8 oddziałowym przedszkolem, węzłem żywienia wraz z zagospodarowaniem terenu z zielenią, niezbędną infrastrukturą techniczną i zjazdami na działkę z ul. Asfaltowej wraz z uzyskaniem i przekazaniem zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie, w podziale na zadania:
W umowie dokonano modyfikacji na podstawie art. 91 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz:
1)	art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 632 §2 oraz art. 357(1) Kodeksu Cywilnego odnośnie zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego brutto o kwotę 7 594 022,82 zł brutto na skutek rażącej straty po stronie Wykonawcy spowodowanej znacznym wzrostem cen materiałów i usług w związku z  wystąpieniem okoliczności o charakterze nadzwyczajnym i skali niemożliwej do przewidzenia, mając na uwadze, iż:
a)	w toku realizacji robót, Wykonawca wystąpił o zmianę umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego (o jego podwyższenie),  w związku z wystąpieniem okoliczności zewnętrznych i niezależnych od Wykonawcy o charakterze nadzwyczajnym i skali niemożliwej obiektywnie do przewidzenia, tj. istotnym wzrostem  cen materiałów budowlanych, paliw, surowców, kosztów robocizny, sprzętu na skutek  pandemii covid - 19 oraz wojny w Ukrainie, co bezpośrednio przedkłada się na koszty  ponoszone przez Wykonawcę i wpływa na wykonanie umowy, powodując ponoszenie i groźbę dalszego wystąpienia rażącej straty po stronie Wykonawcy,
b)	w wyniku  spotkań Zamawiającego z Wykonawcą dotyczących omówienia zaistniałej sytuacji, Wykonawca w dniu 24.06.2022 r. złożył kolejne pismo wraz z kosztorysami  ofertowymi oraz kosztorysami uwzględniającymi wzrosty cen, na podstawie których dokonał wyliczenia  rażącej straty, stanowiącymi podstawę do przeprowadzenia negocjacji,
c)	w wyniku rozmów negocjacyjnych ustalono wartość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę: 7 594 022,82 zł brutto, obejmującej również zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2)	art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z § 15 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Umowy odnośnie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, mając na uwadze, iż:
a) Wykonawca złożył Zamawiającemu wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej,
b)	z tytułu wskazanych w lit. a zmian wysokości wynagrodzenia minimalnego (minimalnej stawki godzinowej)  ustalono wartość zwiększenia za okres od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.05.2022r. wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę: 60 770,80 zł brutto, a zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia (minimalnej stawki godzinowej) w okresie po 31.05.2022 została uwzględniona w zmianach wartości poszczególnych elementów w Tabeli Elementów Scalonych.
Art. 91 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) oraz: 1)	art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 632 §2 oraz art. 357(1) Kodeksu Cywilnego odnośnie zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego brutto o kwotę 7 594 022,82 zł brutto na skutek rażącej straty po stronie Wykonawcy spowodowanej znacznym wzrostem cen materiałów i usług w związku z  wystąpieniem okoliczności o charakterze nadzwyczajnym i skali niemożliwej do przewidzenia,2)	art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z § 15 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 Umowy odnośnie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.


Winner: AWM Budownictwo S.A.