Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-30
Buyer: Министерство на здравеопазването
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителни/строително-ремонтни работи в спешните отделения на болници и ЦСМП/ФСМП на територията на Софийска област и София-град.
На територията на Софийска област в следните населени места: гр. Етрополе, гр. Правец, гр. Пирдоп, гр. Ботевград, гр. Елин Пелин, гр. Ихтиман, гр. Костенец, гр. Самоков.
пражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работи при изграждане на нови центрове и филиали за спешна медицинска помощ, преустройство и/или пристрояване и текущ ремонт на съществуващи центрове и филиали за спешна медицинска помощ в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 86/27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.
Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Упражняване на строителен надзор по време на СМР за ФСМП — Етрополе, ФСМП — Правец, ФСМП — Пирдоп, ФСМП — Ботевград, ФСМП — Елин Пелин, ФСМП — Ихтиман, ФСМП — Костенец и ФСМП — Самоков.
Решението за определяне на изпълнител може да бъде обжалвано в 10 (десет)-дневен срок, считано от датата на получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.
На територията на Софийска област в следните населени места: гр. Етрополе, гр. Правец, гр. Пирдоп, гр. Ботевград, гр. Елин Пелин, гр. Ихтиман, гр. Костенец, гр. Самоков.
Упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работи при изграждане на нови центрове и филиали за спешна медицинска помощ, преустройство и/или пристрояване и текущ ремонт на съществуващи центрове и филиали за спешна медицинска помощ в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 86/27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.
§ 1. В чл. 3 от Договора се създава нова алинея 6; § 2. В чл. 6, ал. 1 от Договора се създава нова точка 4; § 3. В чл. 6, ал. 1 от Договора се създава нова точка 5; § 4. В чл. 7 от Договора се създава нова алинея 9; § 5. В чл. 15 от Договора се създава нова алинея 6; § 6. В чл. 15 от Договора се създава нова алинея 7; § 7. В чл. 15 от Договора се създава нова алинея 8;  § 9. Настоящото допълнително споразумение се прилага и за всички обекти, за които към датата на  неговото сключване Изпълнителят е подписал Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2/2а) и към 23.12.2023г. за тях не е издадено Разрешение за ползване/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Договорът за строителен надзор е сключен по проект: „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съгласно чл. 3 от Договорите, срокът на същите изтича на 23.10.2021 г. или до края на проекта, в случай на неговото удължаване. Проектът е удължен до 23.12.2023 г., поради настъпване на пандемията от COVID-19 и спирането на изпълнението на дейностите за продължителен период от време, както и поради възникналите в страната инфлационни процеси в резултат от войната в Украйна, т.е. поради непредвидени обстоятелства.
Независимо от причините, поради които обектите, предмет на договора не са изпълнени, страните се съгласяват, че удължаването на срока на проекта означава, че срокът на Договорът е до 23.12.2023 г.


Winner: Лайф Енерджи“ ООД