Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-22
Buyer: Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45251200: Construction work for cooling towers

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest budowa w Elektrociepłowni Stalowa Wola w systemie „pod klucz” rezerwowego źródła ciepła (RZC), tj. zaprojektuj i wybuduj.
Pierwsza modyfikacja umowy zawarta w ogłoszeniu o modyfikacjach nr 2020/S 019-041048 polegała na przedłużeniu terminu realizacji umowy oraz zwiększeniu wartości umowy spowodowanym koniecznością usunięcia przez Wykonawcę napotkanych w trakcie realizacji umowy ryzyk terenu budowy w postaci wielkogabarytowych przeszkód podziemnych: płyta denna filtrów żwirowych, płyty denne zbiornika szlamu, płyty użebrowane w osiach K-J, słupy żelbetowe, nienośnych mas ziemnych.
Kolejna modyfikacja zawarta w ogłoszeniu o modyfikacjach nr 2020/S 031-071748 polegała na tym, że strony – odmiennie niż to uregulowały w umowie – postanowiły poprowadzić trasę rurociągu DN600, umiejscawiając go na istniejącej estakadzie „C” zamiast przewidzianego pierwotnie w umowie poprowadzenia rurociągu DN600 wraz z dodatkowym nowym odcinkiem estakady, w trybie przewidzianym w § 1 ust. 7 umowy dla robót zamiennych.
Przedmiotowa modyfikacja polega na przesunięciu terminu zakończenia przedmiotu umowy i zwiększeniu wartości umowy spowodowanym wystąpieniem przeszkód w realizacji umowy przejawiających się w zmianie pierwotnie zakładanej trasy transportu kotłów, w związku z realizacją przedmiotu umowy powodującej konieczność zmiany sekwencji transportu kotłów na teren budowy, co wpłynęło na okres trwania dostawy kotłów, powodując opóźnienia z uwagi na niski stan rzeki Odry, wymuszający przystanki w transporcie, jak również na warunki fizyczne transportu, a to z kolei miało wpływ na uszkodzenia izolacji kotłów. Zaistniała konieczność dostosowania terminu realizacji przedmiotu umowy do terminów innych działań Zamawiającego lub innych Wykonawców, bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie przedmiotu umowy, związanych ze zmianą sekwencji prowadzenia szkoleń oraz wprowadzeniem szkoleń w trybie dwu- i trzyzmianowym, jak również zgłoszeniem przez Zamawiającego potrzeby prowadzenia szkoleń w okresie dłuższym aniżeli wynikający z harmonogramu. Zaistniała konieczność powierzenia Podwykonawcom części zamówienia, która ujawniła się dopiero w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia umowy, przejawiająca się w potrzebie zamówienia, na życzenie Zamawiającego, dodatkowych zaworów kulowych na ścieżkach gazowych w miejsce przepustnic dostarczonych przez dostawcę kotłów zgodnie z umową. Brak możliwości ciągłego udostępnienia przez Zamawiającego (z powodów eksploatacyjnych) wody sieciowej niezbędnej do przeprowadzenia ruchu regulacyjnego kotłów gazowych przy pracy na ciepłownictwo – przy próbach pracy kotłów z nominalnym przepływem dochodziło do samoczynnego wyłączania układu, uniemożliwiając tym samym prowadzenie ruchu regulacyjnego kotłów z uwagi na zatykanie filtrów pomp sieciowych, woda sieciowa będąca w obiegu ciepłowniczym posiada dużo zanieczyszczeń mechanicznych, które osadzały się na filtrach pomp. Zamawiający dokonał korekty zabudowanych wkładów filtrowych oraz doczyścił będącą w obiegu wodę sieciową.
Pojawiła się mająca bezpośredni wpływ na realizację umowy okoliczność wystąpienia siły wyższej w postaci stanu epidemii COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – tj. przeszkód w terminowej realizacji kontraktu takich jak: ustawowy wprowadzony zakaz przekraczania granic RP, objęcie określonego kręgu osób kwarantanną w tym także ograniczenia związane z pracą cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ustawowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Hiszpanii, zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej oraz ograniczenia w pracy urzędów i instytucji publicznych na terenie Rzeczypospolitej.
(A) Zmiana sekwencji transportu kotłów na teren budowy oraz wystąpienie nieprzewidywalnych warunków transportowych.
(B) Zmiana sekwencji prowadzenia szkoleń oraz wprowadzenie harmonogramu szkoleń w trybie II i III zmianowym.
(E) Pojawienie się mającej bezpośredni wpływ na realizację umowy okoliczności wystąpienia siły wyższej w postaci stanu epidemii COVID- 19.


Winner: Mostostal Warszawa S.A.