Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-02-02
Buyer: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Country: HR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72224000: Project management consultancy services

Technical requirements: USLUGE TEHNIČKE POMOĆI ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA „PROJEKT UNAPRJEĐENJA NEGRAĐEVINSKIH MJERA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA U RH“ - VEPAR
Predmet ovog postupka javne nabave je nabava usluga tehničke pomoći za pripremu i provedbu projekta „Projekt unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u RH“ – VEPAR.Tehnička pomoć u bitnom obuhvaća sljedeće:-stručne usluge pomoći Naručitelju iz područja graditeljstva i elektrotehnike (priprema i/ili revidiranje specifikacija usluga/projektnih zadataka, tehničko savjetovanje i sl.),-pravne usluge pomoći Naručitelju (postupci nabave, ugovaranje, pravno savjetovanje i sl.) i-usluge pomoći Naručitelju vezane na upravljanje projektom (izvještavanje prema institucijama EU, upravljanje rizicima, vremenom i sredstvima projekta,  i sl.).
USLUGE TEHNIČKE POMOĆI ZA PRIPREMU I PROVEDBU PROJEKTA „PROJEKT UNAPRJEĐENJA NEGRAĐEVINSKIH MJERA UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POPLAVA U RH“ - VEPAR
Žalba se izjavljuje sukladno Dijelu IV, Glavi II, članku 405.  ZJN 2016. i člankom 3. važećeg Pravilnika o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi.
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
6. objave obavijesti o izmjenama Ugovora tijekom njegova trajanja iz članka 316. i 317. ZJN 2016, u odnosu na slučajeve i okolnosti koje opravdavaju izmjenu Ugovora.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
1. Produljenje roka trajanja Ugovora  s 31.08.2023. odnosno 31.12.2023. (prvo produljenje ugovoreno 1. dodatakom Ugovora od 21.08.2023.) na 01.10.2024. Nekoliko ugovora na projektu, iz opravdanih razloga i ne krivnjom ni Izvršitelja ni Naručitelja, neće biti završeno u trajanju projekta, točnije do 31.12.2023. godine i njihovo izvršenje će se nastaviti i tijekom 2024 godine. Člankom 5. točkom 5. i točkom 11. Ugovora navedeno je da se rok ugovora može produljiti iz drugih opravdanih razloga točnije na zahtjev Naručitelja radi nužnih produljenja aktivnosti na provedbi projekta. Sklopljenim ugovorom predviđene su izmjene koje se odnose na produljenje roka izvršenja ugovora te stoga nije iz ovog razloga potrebno provoditi novi postupak nabave, a sve sukladno članku 315. ZJN. Ovom izmjenom ne mijenja se cjelokupna priroda ugovora. Povećanje iznosa ugovora je u iznosu koji odgovara mjesečnom paušalu koji je ugovoren pomnožen s brojem mjeseci za koje se produžuje rok, točnije ugovor će se produžiti do 1.10.2024. godine što čini produženje za 9. mjeseci. Iznos za koji bi se povećala ugovorene cijena je 61.085,47 eura (bez PDV-a), odnosno 76.356,84 eura (sa PDV-om); 2. Dodatne usluge -  projektne aktivnosti neće biti završene do 31.12.2023. kada završava i prihvatljivost troškova za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 potrebno je napraviti izmjenu postojećeg Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava i pripremu dokumenata kako bi se izradio prijedlog faziranja projekta za slijedeće programsko razdoblje 2021-2027. Ove aktivnosti nisu bile inicijalno predviđene u postojećem ugovoru, ali su nužne za završetak projekta i osiguranje njegovog sufinanciranja sredstvima EU. Ove dodatne usluge čine neodvojivi dio ugovorene tehničke pomoći provedbe projekta i potrebne su za završetak projekta te čine neodvojivi dio projekta. Njihovo ugovaranje s izvršiteljem ovog ugovora je neodvojivi dio aktivnosti izvršitelja na provedbi projekta. Izvršitelj ovog ugovora više od tri godine sudjeluje u provedbi projekta, detaljno poznaje projekt, iskusan je u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata te uzimajući u obzir kratko vrijeme u kojem je potrebno pripremiti izmjenu postojećeg Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstva i dokumente faziranja naručitelj bi imao značajne poteškoće i troškove u provedbi projekta u slučaju provedbe novog postupka nabave radi ugovaranja ovih dodatnih usluga, kao i vjerojatna velika kašnjenja u provedbi obaveza u slučaju ugovaranja s novim izvršiteljem koji detaljno ne poznaje projekt. Od izvršitelja usluga zatražiti će se ponuda kako bi se odredila vrijednost povećanja ugovora. Slijedom sličnih postupaka nabave na drugim projektima određena je procijenjena vrijednost od 25.000,00 eur (bez PDV) odnosno 31.250,00 eur (sa PDV).
Projektne aktivnosti neće biti završene do 31.12.2023. kada završava i prihvatljivost troškova za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 potrebno je napraviti izmjenu postojećeg Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava i pripremu dokumenata kako bi se izradio prijedlog faziranja projekta za slijedeće programsko razdoblje 2021-2027. Ove aktivnosti nisu bile inicijalno predviđene u postojećem ugovoru, ali su nužne za završetak projekta i osiguranje njegovog sufinanciranja sredstvima EU. Ove dodatne usluge čine neodvojivi dio ugovorene tehničke pomoći provedbe projekta i potrebne su za završetak projekta te čine neodvojivi dio projekta. Njihovo ugovaranje s izvršiteljem ovog ugovora je neodvojivi dio aktivnosti izvršitelja na provedbi projekta. Izvršitelj ovog ugovora više od tri godine sudjeluje u provedbi projekta, detaljno poznaje projekt, iskusan je u pripremi i provedbi EU sufinanciranih projekata te uzimajući u obzir kratko vrijeme u kojem je potrebno pripremiti izmjenu postojećeg Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstva i dokumente faziranja naručitelj bi imao značajne poteškoće i troškove u provedbi projekta u slučaju provedbe novog postupka nabave radi ugovaranja ovih dodatnih usluga, kao i vjerojatna velika kašnjenja u provedbi obaveza u slučaju ugovaranja s novim izvršiteljem koji detaljno ne poznaje projekt.


Winner: Centar građevinskog fakulteta