Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-06
Buyer: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Country: RO
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 72212100: Industry specific software programming services

Technical requirements: „Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare – II DAMAS”  - Componenta  Achiziție servicii de migrare și upgrade aplicați
Obiectivul de investiție propus are ca scop reabilitarea funcțională a platformei informatice a Pieței de Echilibrare – II – DAMAS și aducerea acesteia la parametrii de funcționare normali, prin înlocuirea echipamentelor uzate tehnologic și moral și migrarea / actualizarea aplicațiilor specifice Pieței de Echilibrare în vederea armonizării proceselor specifice piețelor de energie electrică administrate de către CNTEE Transelectrica SA cu procesele similare ale operatorilor de transport și de sistem din Europa.
„Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea și dezvoltarea aplicațiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare – II DAMAS”  - Componenta  Achiziție servicii de migrare și upgrade aplicați
Obiectivul de investiție propus are ca scop reabilitarea funcțională a platformei informatice a Pieței de Echilibrare – II – DAMAS și aducerea acesteia la parametrii de funcționare normali, prin înlocuirea echipamentelor uzate tehnologic și moral și migrarea / actualizarea aplicațiilor specifice Pieței de Echilibrare în vederea armonizării proceselor specifice piețelor de energie electrică administrate de către CNTEE Transelectrica SA cu procesele similare ale operatorilor de transport și de sistem din Europa.
Prin AA1 din 02.08.2022 durata de executie s-a marit de la 24 de luni la 27 de luni. Prin AA 2 din 03.10.2022 urata de executie s-a marit de la 27 de luni la 30 de luni. Prin AA 3 din 17.02.2023 durata de executie s-a diminuat de la 30 de luni la 25 de luni.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: UNICORN SYSTEM A.S. a notificat faptul că executarea contractului este afectată de conflictul militar din Ucraina, deoarece o mare parte din activitățile și sarcinile aferente contractului sunt alocate filialei UNICORN SYSTEMS din această țară. Prin Certificatului de Forță Majoră nr. 40C/5000/2022, emis de Camera de Comerț din Republica Cehă în data de 17 martie 2022 se avizează  starea de Forță Majoră în legătură cu executarea obligațiilor contractuale de către UNICORN SYSTEM A.S. în Contractul nr. C244/17.08.2021, pentru o perioadă de minimum 3 luni, motivat de situația din Ucraina, determinată de invazia rusă din data de 24 februarie 2022 și de instaurarea Legii Marțiale, care a condus la indisponibilitatea echipei de lucru din cadrul filialei UNICORN SERVICE AS UA, implicată în dezvoltarea mai multor module din Contractul de servicii. În acest context, Prestatorul UNICORN SYSTEMS AS a propus prelungirea cu 3 luni a duratei de execuție a Contractului de 24 de luni.Unicorn Systems AS a prezentat certificat de forta majora nr. emis in data de 23.05.2022, solicitand prelungirea cu 3 luni a duratei contractului de 27 de luni aferenta Actului aditional nr. 1.Prin AA 2 din 03.10.2022 durata de executie s-a marit de la 27 de luni la 30 de luni datorita prezentarii unui nou certificat de forta majora. Prin AA 3 din 17.02.2023 durata de executie s-a diminuat de la 30 de luni la 25 de luni datorita diminuarii perioadei de inchiriere a platformei Prestatorului..


Winner: UNICORN SYSTEMS a.s.