Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-07-28
Buyer: WFW Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000 | 45223000 | 45223200
Submission deadline: 2021-08-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Bauleistungen und Betonsanierung mit Auskleidung der beiden Wasserkammern, Toskammern, Zulaufkanäle und Überlaufkanal des Trinkwasserhochbehälters mit einem Fassungsvolumen von insgesamt 20 000 m
Eine der beiden Behälterkammern ist während der Sanierung in Betrieb zu halten und muss vor Beeinträchtigungen durch die Baustelle geschützt werden.
Konstruktion des Trinkwasserbehälters: Rechteckbehälter mit 2 Kammern in Stahlbeton, die Lufträume beider Behälterkammern sind durch den Mittelgang verbunden. Beide Wasserkammern weisen Innenabmessungen von 41,80 m x 41,95 m auf und sind jeweils durch eine ca. 26,75 m lange Leitwand unterteilt. Die Innenbeschichtung des Behälters ist zu sanieren.
Aufstellen einer provisorischen staubdichten Trennwand auf die Länge des Mittelganges bis zur Decke zum Schutz der in Betrieb befindlichen Behälterkammer.
Provisorisches staubdichtes Verschließen der Öffnungen im Überlaufkanal zur in Betrieb befindlichen Wasserkammer während der Sanierung des Überlaufkanals.
Einbau von gasdichten Wasserkammertüren aus Edelstahl Material 1 4404 (AISI 316 L) in die neu zu errichtenden Wände Mittelgang zu den Behälterkammern
Einbau von 2 Montageöffnungen 2,0 x 2,0 m aus Edelstahl Material 1 4404 (AISI 316 L) und 4 Zustiegsdeckel 1,20 x 1,20 m aus Edelstahl Material 1.4404 (AISI 316 L)
Sowie von 16 rechteckigen Rückschlagklappen aus Edelstahl Material 1 4404 in die Öffnungen des Überlaufkanals.
Die Wasserkammer 1 ist in der Zeit von KW 14/2022 bis KW 49/2022, Wasserkammer 2 in der Zeit von KW 3/2023 bis KW 47/2023 außer Betrieb. Baustelleneinrichtung und vorbereitende Arbeiten wie zum Beispiel Aufstellen der Staubschutzwand im Mittelgang können ab dem 10.1.2022 beginnen.
Aufgrund der Größe des Objektes kann es erforderlich werden, die Arbeitszeit auf samstags zu erweitern und ggfs. mehrere Wochen in einen 2-Schicht-Betrieb zu wechseln.
Eine besondere Herausforderung hierbei ist die Planung des Bauablaufes, da in einer Kammer verschiedene Arbeitsschritte wie Betonabtrag, Spritzmörtelauftrag und Nachbehandlung parallel ausgeführt werden müssen. Für jeden dieser Arbeitsschritte müssen die geforderten optimalen Verarbeitungsbedingungen für die Applikationen bzgl. Temperatur und Luft- bzw. Untergrundfeuchte in Verbindung mit den sich bei der Untergrundvorbereitung durch HDW-Strahlen und Nachwaschen ergebenden Klimabedingungen geschaffen werden.
Zudem ist die Logistik von Materialeintrag in die Behälterkammern sowie Herausschaffen des Abbruchmaterials entscheidend für die Einhaltung des vorgegebenen Terminplans.
—— 1 Punkt: Präqualifikation vorh./Formblatt vorgelegt, jedoch erforderliche Leistungsbereiche nur gering abgedeckt,
—— 2 Punkte: Präqualifikation vorh./Formblatt vorgelegt, erforderliche Leistungsbereiche zum großen Teil abgedeckt,

Eligibility requirements: — Bescheinigung Berufsgenossenschaft Muss, — Eintragung IHK und / oder HWK Muss.