Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214100

Technical requirements: Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 46 db új radiátor beépítése;
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. augusztus 01. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2022. február 17. napján került sor.
Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 46 db új radiátor beépítése;
3.1. Felek megállapodnak, hogy az 1. sz. Vállakozói javaslatban felsorolt lámpatestek kiváltásra kerülnek a javaslatban részletezettek szerint.
3.2. Felek megállapodnak, hogy Hyundai HiS-S300RG monokristályos 300 W típusú napelem helyett Canadian Solar 450 W típusú napelem kerül beépítésre.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a főbejáratnál az előcsarnok és a közlekedő folyosók közti válaszfalak teljes elbontásra és újra építésre kerülnek. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 628 464,-Ft többletköltséget jelent.
3.4. Felek megállapodnak, hogy a homlokzaton lévő klinkertégla előtétfalak elbontásra kerülnek és helyükre ytong téglafal kerül megépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 1 262 631,-Ft többletköltséget jelent.
3.5. Felek megállapodnak, hogy a csapadék és szennyvízelvezetés rendszer nyomvonala mind az épületen belül, mind az udvari elvezetés során módosításra kerül, illetve a telken kívül másik csatornába kerül bekötésre. Ennek okán a meglévő, megmaradónak tervezett térburkolat helyett új térburkolat kerül kiépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 10 139 913,-Ft többletköltséget jelent.
3.6. Felek megállapodnak, hogy Schüco Corona CT 70 típusú műanyag tok és nyíló szerkezet helyett Kömmerling 76 AD típusú szerkezet kerül beépítésre a 4. számú Vállalkozói Követelésben részletezettek szerint, illetve a tervezett rejtett tokos beépítés helyett látszótokos zsaluziák kerülnek kiépítésre és négy ajtó vonatkozásában a zsaluzia elhagyásra kerül. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 5 788 603,-Ft többletköltséget jelent.
3.7. Felek megállapodnak, hogy a bejárati ajtó feletti rész esetében acél szerkezet helyett hőszigetelt vasbeton szerkezet kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 2 542 043,-Ft többletköltséget jelent.
3.8. Felek megállapodnak, hogy a ,,kőműves tokszerkezetű” ajtók helyett acéltokos ajtók kerülnek beépítésre a 6. számú Vállalkozói Követelésben részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 6 505 198,-Ft többletköltséget jelent.
3.9. Felek megállapodnak, hogy a belső közlekedők esetében PVC burkolat helyett lapburkolat kerül beépítésre, a foglalkoztató helységekben PVC burkolat helyett a meglévő parketta kerül felújításra a 7. számú Vállalkozói Követelésben részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 10 147 318,-Ft többletköltséget jelent.
3.10. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként - figyelembe véve a párhuzamos munkavégzéssel járó szükséges munkanapok számát - Vállalkozó 42 munkanap határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés II. (A Vállalkozó kötelezettségei) pont 2.3. alpontját az alábbiak szerint módosítják:
3.11. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését a Felek az alábbiak szerint módosítják:
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 37 014 170,-Ft


Winner: Alp-Favill '96. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság