Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-13
Buyer: Gmina Wojkowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45111240 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231110 | 45231300

Technical requirements: w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nadwykonaniem zaprojektowanych robót wraz ze wszystkimi wynikającymi z pełnienia
1)	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności lub zaniechania przeprowadzenia postępowania.
w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad wykonaniem zaprojektowanych robót wraz ze wszystkimi wynikającymi z pełnienia
Zmianie ulega § 1 ust. 2 pkt 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie: "Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowę (dalej również: roboty budowlane), z ograniczeniem jego zakresu poprzez wyłączenie wykonania robót budowlanych objętych decyzją Starosty Będzińskiego nr 255.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz udzieleniu pozwolenia na budowę wraz z późniejszymi zmianami tj. decyzją Starosty Będzińskiego nr 655.2022 z dnia 29.09.2022r. w sprawie zmiany decyzji SB o pozwoleniu na budowę z 14.04.2022 nr 255.2022r. oraz decyzją Starosty Będzińskiego nr 570.2023 z dnia 04.08.2023 w sprawie zmiany decyzji SB o pozwoleniu na budowę z 14.04.2022 nr 255.2022, zmienionej decyzją SB z 29.09.2022 nr 655.2022."
Zmianie ulega § 7 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie: "Łączna wartość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości Inwestycji, które otrzyma Wykonawca nie przekroczy wartości netto 31313985,87 zł powiększonej o podatek VAT w stawce 23% tj. 7202216,75 zł, co łącznie brutto wynosi 38516202,62 zł."
Zmianie ulega § 7 ust. 1 pkt 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie ryczałtowo-kosztorysowe z tytułu wykonania robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy w wysokości netto 29863985,87 zł, powiększone o podatek VAT w stawce 23% tj. 6868716,75 zł, co łącznie brutto wynosi 36732702,62 zł, których wartość szacunkową strony uznają za maksymalne wynagrodzenie.
W trakcie realizacji inwestycji wystąpiły okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć: bardzo trudne warunki terenowe w postaci przerostów skalnych, kolizje z uzbrojeniem, konieczność kucia skały, trudne warunki gruntowo-wodne. Roboty łącznie zostały wstrzymane na okres 74 dni, spowolnienie prac występowało przez okres 9 tygodni.Tak trudne warunki nie były przewidywalne na terenie inwestycji, w takim natężeniu wcześniej nie były spotykane i były niewyobrażalne na etapie udzielania zamówienia publicznego. Spowolnienie prac spowodowało konieczność ograniczenia zakresu realizacji umowy ze względu na termin realizacji projektu oraz rozliczenia środków z instytucją dofinansowującą do końca 2023r.


Winner: MACHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością