Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-05-16
Buyer: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Country: HU
Region: HU110
Contract type: Services
CPV classification: 71220000 | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value:  HUF

Technical requirements: A szerződés tárgya: a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE
26 rész-, és egy végszámla bocsátható ki. (I.-II. és III. részteljesítés, IV. részteljesítés havonta kerül számlázásra.) Az előleg számlát a végszámlából számítja le Ajánlatkérő, tehát a számlázási rend az alábbiak szerint alakul: Előleg számla: a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20% - ának megfelelő összeg. Az előlegszámla a III. résztelejsítést követő számlából kerül levonásra. Számlák kiállítása: részteljesítésenként, nyertes ajánlattevő ártáblázata szerint. Számlák kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat az Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) (8) bekezdései figyelembe vételével, 2013 évi V. tv. 6:130. § (1) bek. szerint átutalással teljesíti, figyelemmel a 2007. évi CXXVII. tv és a 2015. évi CXLIII. tv előírásaira. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.
1. A szerződés tárgya:a 2119/2017. (XII. 28.) Korm. határozat szerint „a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórházában III. progresszivitású szinten geriátriai ellátásokat és hospice ellátást nyújtó gyógyintézmény kialakítása” tárgyú projekt keretében Budapest XIV. kerület belterület, 31571/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 1145 Budapest, Amerikai út 53-55.szám alatti ingatlanon található intézmény felújításához kapcsolódó ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE 2. A projekt célja: 2119/2017. (XII. 28.) kormányhatározat szerint, országos területi ellátási kötelezettségű, hármas progresszivitási szintű ellátást nyújtó geriátriai kórház kialakítása 3. A tervezési feladatot érintő területek: -1. jelű ép. 3418 m2 -2. jelű ép. 2241 m2 -3. jelű ép. 2015 m2 - telken belüli külső közművek és utak - telken belüli zöldfelületek 4. Feladatok, ütemezésük,részteljesítések: I. részteljesítés: - engedélyezési tervdokumentáció elkészítése - tervezői költségbecslés készítése Teljesítés határideje: szerződéskötést követő 6. hét. II. részteljesítés - közreműködés az építési engedélyezési eljárásban - amennyiben az I. vagy II. fokú építésügyi hatóság bármelyike hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítása, pótlása. - az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltaknak megfelelően munkaközi kivitelezési tervdokumentáció elkészítése; - a kivitelezési tervezés során a szükséges közmű, illetve hatósági egyeztetések lefolytatása, jegyzőkönyvek készítése Teljesítés határideje: Az építésügyi hatósági engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 4 hét. III. részteljesítés - a munkaközi kivitelezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedélyben foglaltak figyelembevételével kivitelezési tervdokumentáció, valamint a kapcsolódó számítások, műszaki leírások elkészítése; - árazatlan és árazott költségvetés készítése Teljesítés határideje: A munkaközi kivitelezési tervdokumentáció jóváhagyásától 6 hét. IV. Végteljesítés - kivitelezői közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során tervezői közreműködés az esetleges kérdések megválaszolásában szükség esetén tervi, költségvetési korrekciók elkészítése - kivitelezői munkaterületátadástól számítottan a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig tervezői művezetés - a feltárásokat követően esetlegesen szükséges tervi korrekciók elvégzése - szükség esetén kivitelezői vállalkozási szerződésmódosítás során a kiviteli tervet érintő részek egyeztetése - kivitelezői adatszolgáltatást követően, megvalósulási tervdokumentációk elkészítése Teljesítés határideje: a létesítmény átadás-átvételi eljárásának lefolytatásáig Kivitelezés időtartama: 24 hónap Megrendelő mindhárom szakaszban az átadandó tervdokumentáció ellenőrzését/ felülvizsgálatát a tervdokumentáció kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül Vállalkozó részére észrevételeit, az észlelt hibákat, hiányosságokat köteles írásban jelzi. Vállalkozó a megrendelői észrevételek alapján köteles a tervdokumentáció módosítására, kiegészítésére a megrendelői észrevételek kézhezvételétől számított 10 munka napon belül. Megrendelő a módosított/ kiegészített tervdokumentáció ellenőrzését/felülvizsgálatát 5munkanap alatt végzi el. A teljesítési határidőbe a hatósági engedélyek ügyintézési ideje nem tartozik bele. 4. Az engedélyezési, munkaközi és a kivitelezési tervdokumentáció egyaránt, az alábbi tervfejezeteket tartalmazza: Építészet; Tartószerkezet; Épületgépészet; Erősáram; Gyengeáram; Orvostechnológia; Konyhatechnológia; Tűzvédelem; Épületautomatizálás; Liftterv; Épületakusztika; Akadálymentesítés; Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás; Munkavédelem; Út- és parkolóterv; Geotechnika – mélyalapozás; Közmű; Árazatlan és árazott költségvetési kiírások; 5. További információ: pályázati cél, részletes tervezési feladat az EKR rendszerben ingyenesen rendelkezésre áll.


Winner: Plan Drive Tervező és Kivitelező Kft
Award value: 88716760
Number of bids: 0