Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-07
Buyer: Orașul Tăuții Măgherăuș
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works | 71322500 | 71356200

Technical requirements: Obiectul contractului este proiectarea si executia lucrarilor pentru „Modernizare străzi Orașul Tăuții Măgherăuș lot 1”.
Prin executarea contractului de lucrari se vor reabilita 36 de strazi urbane, aproximativ 10,5 km de strazi, de pe raza orasului Tautii Magheraus.
Termenele de contestare sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
In urma intocmirii Proiectului Tehnic si emiterii Dispozitiei de santier nr. 1/20.8.2018 s-au produs modificari de solutie tehnica si modificari in listele de cantitati ale ofertei.
Modificarile contractuale cuantificate sunt in valoare de 28,064 % fata de valoarea initiala a contractului.
In urma modificarilor efectuate, se vor moderniza 11,5 km de strazi urbane in orasul Tautii Magheraus.
Descrierea circumstanțelor imprevizibile care au condus la necesitatea inițierii modificării și argumentele care justifică încadrarea în prevederea legală sunt următoarele:
— Diferențe semnificative (lungimi de strazi, limite de prorietate, raze de racordare aliniament drum, amenjari intersectii, asigurare racordare cu alte strazi) care au aparut la faza de Proiect Tehnic si nu au fost prevazute la faza de DALI si sunt indispensabile pentru atingerea indicatorilor obiectivului de investitii, indicatori obligatorii, conform contractului de finantare semnat în cadrul PNDL pentru finantarea realizarii acestei investitii,
— La începerea execuției lucrărilor, la momentul stabilirii caracteristicilor tehnice ale pământurilor existente, efectuate pe baza rapoartelor de încercări, s-a constatat că capacitatea portantă a unor străzi din proiect este mai slabă decăt cea prevăzută în PT.
— Modificările de solutie tehnica prezentate mai sus implică achiziționarea de cantitati de lucrari suplimentare, fără de care nu este posibilă îndeplinirea obiectului contractului. Aceste cantități de lucrări cresc valoarea contractului cu un procent de aproximativ 28,064 % fata de valoarea initiala a contractului de lucrari și sunt necesare pentru a putea finaliza contractul și a atinge indicatorii minimali, respectiv indicatorii de calitate și performanță și a indicatorilor de rezultat, care împreună alcătuiesc indicatorii tehnico-economici asumați de autoritatea contractantă, la momentul pregătirii și lansării procedurii de atribuire,
— Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu a putut să le prevadă la momentul inițierii procedurii, pe baza studiilor și documentațiilor realizate în faza elaborării DALI, pe baza cărora s-au elaborat ofertele de servicii de proiectare PT si execuție lucrări,
— Modificările nu afectează caracterul general al contractului, ba mai mult, sunt absolut necesare pentru a pentru a putea finaliza contractul și a atinge indicatorii minimali, respectiv indicatorii de calitate și performanță și a indicatorilor de rezultat, care împreună alcătuiesc indicatorii tehnico-economici asumați de autoritatea contractantă la, momentul pregătirii și lansării procedurii de atribuire,
— Creșterea prețului nu depășește 50 % din valoarea contractului de achiziție publică inițial. Creșterea prețului contractului, în urma modificărilor, este de 28,064 % din valoarea inițială a contractului.
Analizând cele de mai sus, autoritatea contractantă consideră că modificarea contractuală se încadrează în prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 221 alin. (1): Contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:


Winner: S.C. Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A.