Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-23
Buyer: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 71220000

Technical requirements: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 5. konzultációs elj. - 2.rész - 1. sz.mód
A tervezési terület a Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (VMK) homlokzatától indul, két oldal körbeöleli azt, a déli oldalon a főiskola homlokzata határolja, keleten és északon a Landorhegyi út és a Madách Imre utca szegélyezi.
— 8cm vtg. nagyelemes beton térkő, 60/90/8 cm, 15/60/8 cm, többféle felületi struktúrával vagy színben,
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály ZA/ÚO/NS/A/434/17/2018. számú jogerős útépítési engedélye alapján.
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész esetében, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a megküldött Ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint.
V. konzulcátió, 2. rész - Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítés vállalkozási szerződés keretében
Megrendelő a terv szerinti létesítmény megvalósítását leállította, kérte a vállalkozót a további teljes gyökérzet feltárására, valamint a tervezőt, a feltárásokat követően a tervmódosításra. A tervmódosítás érinti azon külön megkötött vállalkozási szerződést, mely a VMK előtti tér előregyártott látszóbeton elmeinek gyártására és beépítésére kötöttek a felek. A kiviteli tervek módosításra kerültek az Önkormányzat megrendelésében, melyet vállalkozó 2019. augusztus 13-án kapott meg. A módosított kiviteli tervek elkészültéig ismeretlen voltak mind a parkoló, mind a tér kapcsolódó magassági szintjei, ezért vállalkozó a módosított kiviteli tervek hiányában a tér építését a tervezett ütemezésnek megfelelően folytatni nem tudta. A platánfasor megóvására tett változtatások, tervmódosítás hátráltatta a kivitelezés előrehaladását, akadályozta annak határidőben történő befejezését. A műszaki ellenőr igazolás alapján az akadályoztatással érintett időtartam 60 nap.
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Kbt. 141. § (4) bekezdésében c) pontjában előírtaknak megfelel, azaz, hogy az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:
— a ca) pont szerint a módosítást a fentiek alapján olyan körülmény tette szükségessé, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
— a cc) pontban előírt feltétel teljesül, mivel jelen módosítás a vállalkozói díj változását nem eredményezi.
A tervezési terület a Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (VMK) homlokzatától indul, két oldal körbeöleli azt, a déli oldalon a főiskola homlokzata határolja, keleten és északon a Landorhegyi út és a Madách Imre utca szegélyezi.
— 8cm vtg. nagyelemes beton térkő, 60/90/8 cm, 15/60/8 cm, többféle felületi struktúrával vagy színben,
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály ZA/ÚO/NS/A/434/17/2018. számú jogerős útépítési engedélye alapján.
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész esetében, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a megküldött Ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint.


Winner: Horváth-Ép Kft.