Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-20
Buyer: COMUNE DI GENOVA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45247000: Construction work for dams and canals

Technical requirements: PROGETTO BASE comprende l’esecuzione di tutte le opere per la realizzazione del Canale Principale e del Canaletto a partire dalla quota +1.20 slmm, e precisamente l’esecuzione delle paratie di sostegno delle banchine (previste nel Progetto Definitivo in pali secanti con tiranti) con esclusione delle opere relative alla paratia di pali secanti lungo i fronti di scavo collocati a Nord e ad Est del Lotto 2.3 che sono ricomprese nella serie documenti Allegato B, la paratia in micropali di sostegno di Via dei Pescatori in fregio alla Batteria Stella, gli scavi, a partire dalla quota di +1.20 m slmm, e i locali tecnici ed accessori destinati all’attraversamento impiantistico dei canali, l’attraversamento impiantistico stesso, le fondazioni e le spalle dei ponti.
A migliore chiarimento si specifica che le opere comprese nel progetto base sono identificate nel corpo progettuale base a cui si aggiungono le cosiddette “Lavorazioni Accessorie” meglio identificate negli elaborati serie ALLEGATO A - LAVORAZIONI ACCESSORIE” relative agli scavi da quota +1.20 mslmm a quota +0.50m slmm.
L’importo del Progetto Base ammonta a Euro 17.213.358,76 oltre I.V.A. di cui Euro 205.913,91 per la progettazione esecutiva, Euro 467.680,37 per oneri della sicurezza ed Euro 1.234.880,45 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso.
La Civica Amministrazione ha assegnato, in aggiunta alle opere di cui al progetto base, all’aggiudicatario la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle seguenti opere
OPZIONE 1 È costituita dalla porzione di paratia che circoscrive sui lati Nord e Est del Lotto 2.3 identificate compiutamente nel corpo progettuale dagli elaborati serie “ALLEGATO B - INDIVIDUAZIONE PARATIE PALI SECANTI LOTTO 2.3” per un importo complessivo, comprensivo di oneri della sicurezza e progettazione esecutiva, di Euro 1.253.197,35 oltre IVA
OPZIONE 2 - le opere relative all’esecuzione degli scavi per approfondire il fondo dei canali fino a quota -3.50 m slmm, in luogo delle quote attualmente previste a progetto (-2.00 m slmm per il canaletto e -3.00 m slmm il canale principale). Dato atto che le strutture (pali secanti, tiranti, ecc.) sono già dimensionate per raggiungere tale quota
Dette opere sono identificate compiutamente nel corpo progettuale dagli elaborati serie “ALLEGATO C - MAGGIORE SCAVO CANALI”, per un importo complessivo, comprensivo di oneri della sicurezza e progettazione esecutiva, di Euro 1.700.426,13
PON METRO 2014-2020 – REACT EU - ASSE 6 - PROGETTO “REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE”, CODICE PROGETTO GE 6.1.4.A.
VariantI in Corso d’Opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016. Con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2022-188.0.0.-36 adottata in data 14 giugno 2022 ed esecutiva dal 20 giugno 2022 è stato approvato il progetto esecutivo e il progetto di variante relativi all’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del canaletto e canale principale nell’ambito del più ampio intervento del Waterfront di Levante di Genova, rettificata e parzialmente sostituita con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2022-188.0.0.-70 adottata in data 21 settembre 2022 ed esecutiva in pari data, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2022-188.0.0.-72 adottata in data 14 ottobre 2022 ed esecutiva dal 18 ottobre 2022 sono stati affidati nuovi maggiori lavori conseguenti alla riorganizzazione del cantiere e alla messa in sicurezza di emergenza del sito.
Al momento dell’attuazione dell’Appalto in oggetto si sono riscontrate differenze sostanziali tra le condizioni previste a progetto definitivo e le condizioni reali del sito, nonché del progetto delle Opere private in corso di realizzazione al contorno. In conseguenza, al momento dello sviluppo della progettazione esecutiva, riscontrate nel dettaglio le interferenze esistenti tra le opere, il RUP ha richiesto all’Appaltatore con apposito ordine di servizio di sviluppare la progettazione esecutiva analizzando e risolvendo le criticità riscontrate. Le variazioni in aumento dei lavori previsti sono da inquadrarsi nella fattispecie di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) in quanto: 1.non era disponibile un layout progettuale dell’operatore privato che consentisse di progettare l’opera evitando le interferenze riscontrate successivamente; 2.non era stato sviluppato il layout ormeggi successivamente definito di concerto con il concessionario Porto Antico S.p.A.; 3.non era noto né prevedibile lo stato finale delle aree restituite dal precedente Appalto dei “LAVORI DI BONIFICA E SISTEMAZIONE DI AREE NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL WATERFRONT DI LEVANTE” in relazione alla presenza di abbancamenti di materiale contaminato nell’area di sedime del canale e in relazione alla superficie del piano di campagna sensibilmente differente rispetto al piano previsto a quota +1,20 m sul livello del mare, tale da generare maggiori scavi per circa 9600 mc; 4.né erano note o prevedibili, sulla scorta delle indagini geologiche e geotecniche condotte in fase di progettazione definitiva, la particolare giacitura e la conformazione del substrato roccioso successivamente accertate in fase di progettazione esecutiva con indagini di maggior dettaglio; 5.non era disponibile l’indagine storica che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ha sviluppato in fase di progettazione esecutiva e che ha condotto alla decisione di disporre l’esecuzione di indagini magnetotermiche da condurre sull’allineamento delle perforazioni e sulle porzioni di scavo nei volumi rappresentanti i sedimenti marini preesistenti al periodo bellico, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si sono aggiunti, inoltre, ulteriori maggiori lavori conseguenti alla riorganizzazione del cantiere, in quanto le condizioni di criticità riscontrate
non erano determinabili all’avvio della progettazione in quanto gli operatori privati presenti al contorno del cantiere non stavano operando in maniera interferente con il cantiere in oggetto, ma si sono concretizzate dopo la consegna parziale dei lavori, e alla messa in sicurezza di emergenza del sito conseguente al ritrovamento,
Si configurano lavori supplementari, nella fattispecie di cui all’art. 106,comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016, in quanto le modifiche sono state determinate da circostanze impreviste e imprevedibili al momento della redazione del progetto definitivo posto a base di gara e che le stesse non alterano la natura generale del contratto in quanto non viene modificata la natura e la conformazione dell’opera da realizzarsi nonché la tipologia di lavorazioni da eseguire, che risultano del tutto analoghe a quelle previste nel contratto originario; tali lavori supplementari risultano pari a complessivi Euro 1.269.258,12  oltre iva al 10%, e per l’adeguamento della progettazione esecutiva pari a Euro 8.524,78 comprensiva della cassa professionale al 4% calcolata sulla progettazione esecutiva, oltre iva al 10%, relativamente alla prima variante, e pari a Euro 1.755.137,37 il tutto oltre IVA, per la seconda variante.


Winner: CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP