Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-29
Buyer: JUDETUL CARAS-SEVERIN
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45213311 | 45233120: Road construction works | 45233121: Main road construction work | 71322300

Technical requirements: „PROIECTARE TEHNICA ŞI  EXECUŢIE, la  obiectivul  de  investitii „Modernizare DJ 608 Plugova (DN 6) Globurău-Costiş-Borugi- Cornereva- Obiţa- Rusca (DN 6)”
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI Conform bugetului aprobat al proiectului „MODERNIZARE DJ 608 PLUGOVA (DN 6) GLOBURĂU-COSTIŞ-BORUGI- CORNEREVA- OBIŢA- RUSCA (DN 6)” valoarea de 93.311.079,01 lei fara TVA  este compusa din :
In conformitate cu prevederile  Legii nr. 98/2016  suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute  nu se adauga la valoarea estimata  a contractului ci  reprezinta sume ce pot fi accesate, dacă va fi cazul, in conditiile prevazute  la art. 221 din  Legea nr.98/2016, dupa incheierea contractului, cu modificarea prin act adiţional a contractului de lucrări, şi cu încadrarea în procentul de diverse şi neprevăzute de 10 %, din valoarea OFERTATĂ ,cuprinzand liniile de buget 1.2, 1.3,  3.1, calculat conf. Ghidului Specific de accesare a fondurilor  în cadrul POR 2018/6/6.1/4 VEST si SUD MUNTENIA , Cod apel POR/367/6/1- Eligibilitatea cheltuielilor.
Notă:preţul contractului de achiziţie publică se va actualiza în conformitate cu legislaţia în vigoare.
POR 2018/6/6.1/4 VEST si SUD MUNTENIA,  Axa Prioritara 6: Imbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională investiții
VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI Conform bugetului aprobat al proiectului „MODERNIZARE DJ 608 PLUGOVA (DN 6) GLOBURĂU-COSTIŞ-BORUGI- CORNEREVA- OBIŢA- RUSCA (DN 6)” valoarea de 93.311.079,01 lei fara TVA  este compusa din :
In conformitate cu prevederile  Legii nr. 98/2016  suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute  nu se adauga la valoarea estimata  a contractului ci  reprezinta sume ce pot fi accesate, dacă va fi cazul, in conditiile prevazute  la art. 221 din  Legea nr.98/2016, dupa incheierea contractului, cu modificarea prin act adiţional a contractului de lucrări, şi cu încadrarea în procentul de diverse şi neprevăzute de 10 %, din valoarea OFERTATĂ ,cuprinzand liniile de buget 1.2, 1.3,  3.1, calculat conf. Ghidului Specific de accesare a fondurilor  în cadrul POR 2018/6/6.1/4 VEST si SUD MUNTENIA , Cod apel POR/367/6/1- Eligibilitatea cheltuielilor.
Notă:preţul contractului de achiziţie publică se va actualiza în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Valoarea estimatä a contractului urmare a ajustarii preturilor in baza OUG 64/2022 este: 114.646.820,75 lei fara TVA. Având în vedere cele mentionate, reechilibrarea contractualä este evidentiatä prin suplimentarea estimatä cu: 28.901.270,37  lei fara TVA, reprezentand 33,71  % < 50%  din valoarea contractului, situându-se sub pragul reglementat de art.8 si 18 din OUG 64/2022.
În baza art.9 aliniat (3) din OUG 64/2022 rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului se constituie initial, în procent de pânä la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achizitie, la momentul inträrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentä poate fi utilizatä numai pentru plata diferentelor de pret aferente ajustärii pretului contractelor de achizitie, färä a depasi  pragurile stabilite la art.8 si 18.
Rezerva de implementare calculatä este de 28.901.270,37 lei fara TVA, reprezentand  37,02 % din restul de executat,  fiind   peste  pragul  de 23%  reglementat  de  art. 9 alin (3) din  OUG 64/2022.
Având în vedere cele mentionate, reechilibrarea contractualä este evidentiatä prin suplimentarea estimatä de 28.901.270,37 lei fara TVA, avand rezerva de implementare de 17.956.571,46  lei fara TVA în procent de 23% din restul rämas de executat.
În baza art.9 aliniat (5) din OUG 64/2022 suplimentarea rezervei de implementare în condiţiile alin. (4) poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăţi de minimum 75% din valoarea rezervei. Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depăşirea pragurilor prevăzute la art. 8 şi 18.
În baza art.10 lit. (b) din OUG 64/2022 Etapa a II-a: pe baza notei justificative se încheie act adiţional la contract prin majorarea preţului cu valoarea rezervei de implementare. Actul adiţional va prevedea constituirea, evidenţa şi modul de utilizare a rezervei de implementare în relaţia cu contractantul.
103.702.550,38 lei  fara  TVA ( valoarea  contract AA5 : 85.745.550,38  + valoare  rezerva   de implementare conform  OUG 64/2022: 17.956.571,46) .


Winner: EMV-UTIL SRL