Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2017-01-10
Buyer: Stadtwerke Itzehoe GmbH
Country: DE
Region: Steinburg
Contract type: Works
CPV classification: 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45300000 | 45310000
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Die Stadtwerke Itzehoe GmbH beabsichtigen, das in Itzehoe, Am Klosterbrunnen 6, bestehende „Schwimmzentrum Itzehoe“ bis 2018 zu erweitern, teilweise zu sanieren und zu attraktiveren. Die baulichen Maßnahmen sind in vier Bereiche unterteilt: Allgemeiner Bereich, Hallenbad, Freibad und Sauna.
Die jeweiligen Bauleistungen sind in zwei Vergabeblöcke unterteilt. In einem ersten Schritt sollen 18 Fachlose bzw. Vergabeeinheiten (VE) aus dem Vergabeblock 1 ausgeschrieben und veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um die VE: Erdarbeiten, Rohbauarbeiten, Fliesen- und Estricharbeiten, Leichtmetallfassaden, Zargen und Innentüren, Vorgehängte Fassaden, Trockenbauarbeiten, Trennwände und Garderobenschränke, Baustelleneinrichtung, Gerüstbau, Abbrucharbeiten, Sanitärarbeiten, Heizungsarbeiten, Lüftungsarbeiten, Elektroarbeiten und Blitzschutz, Schwimmbadtechnik, MSR-Technik und Landschaftsbauarbeiten.
Verfüllung zweier Freibadbecken, Drainagemaßnahmen, Bodenaushub für einen Wasserbehälter im Erdreich, Baustraße Mengen: 1 000 m
Stahlbeton-, Mauerwerks und Putzarbeiten sowie Umbauten im Bestand. Schwimmbecken und Wasserbehälter in WU-Beton, innen und außen.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.8.2018, Bauabschnitt 2 Freibad: Außenbecken, Behälter: 1.9.2017 – 30.11.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 30.4.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: ca. 1.2.2018 – 30.4.2018.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: Estrich + Fliesen 1.7.2017 – 31.12.2017, Bauabschnitt 2 Freibad: Verfliesung Außenbecken: 1.3.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.
Außenfensterfassaden als Aluminium-Fensterelemente, Außentüren, Innenelemente mit verschiedenen Anforderungen aus Aluminium.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: Estrich + Fliesen 1.7.2017 – 31.12.2017, Bauabschnitt 2 Freibad: Verfliesung Außenbecken: 1.3.2017 – 31.5.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.
Lieferung und Einbau von schwimmbadgeeigneten Innentürelementen mit Zargen in Aluminium, als Nassraum-, Objekt-, Ganzglas-, oder Brandschutztüren inkl. Beschlägen Mengen: 55 Innentürelemente Geplanter Ausführungstermin: abschnittsweise in 3 Bauabschnitten,
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.
Sanitärtrennwände und Garderobenschränke in Kompakt HPL für Schwimmbad, Sauna und Freibad in mehreren Bauabschnitten.
Bauabschnitt 1 Hallenbad: 1.5.2017 – 31.1.2018, Bauabschnitt 3 Hallenbad FZB: 1.2.2018 – 31.10.2018, Bauabschnitt 4 Sauna, Freibadumkleiden UG: 1.2.2018 – 31.10.2018.
Aufstellung und Unterhaltung von Bauzäunen, Bau- und Sanitärcontainern Mengen: 550 m Bauzäune teilw. mit Sichtschutz herstellen + unterhalten, div. Bau- und Sanitärcontainer aufstellen + unterhalten.