Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-07
Buyer: Judetul Covasna
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Proiectul are în vedere reabilitarea și modernizarea unei porțiuni de 15,734 km a drumului județean DJ 131, situat în județul Covasna, între localitatea Baraolt și limita cu județul Harghita,  pe porțiunea cuprinsă între km 22+830 - 38+564, fiind astfel asigurată conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin DN 13A.
Reabilitare drum județean „Interjud Covasna-Harghita” tronson Covasna DJ131 KM 22+830 - 38+621 Cod SMIS 112201
Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita”,  tronson Covasna DJ 131 km 22+830 - 38+621 Contract
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică, în conformitate cu prevederile art. 139, alin.(3) din H.G. nr. 395/2016 cu completările și modificările ulterioare.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aibe un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
Proiectul are în vedere reabilitarea și modernizarea unei porțiuni de 15,734 km a drumului județean DJ 131, situat în județul Covasna, între localitatea Baraolt și limita cu județul Harghita,  pe porțiunea cuprinsă între km 22+830 - 38+564, fiind astfel asigurată conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin DN 13A.
Ajustarea prețurilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 64/2022 a contractului de lucrări nr. 377/16.10.2020, prin Actul adițional nr. 7, înregistrată la Direcția Juridică și Dezvoltarea Teritoriului a Consiliului Județean Covasna cu nr. 722/02.09.2022. Majorarea prețului contractului reprezintă  26,9471 % din prețul contractului inițial (32.671.396,97 lei fără TVA).
Mențiune: Valoarea contractului a mai fost modificată prin Actul adițional nr. 1,  Actul adițional nr. 2, Actul adițional nr. 3, Actul adițional nr. 4, Actul adițional nr. 5 și Actul adițional nr. 6.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: 1.	Criza economică post-COVID a generat o creştere a indicelui de cost total în construcţii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creşterea costului la materiale în construcţii şi 40% de creşterea costului cu manopera.2.	 Criza energiei a generat creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică, determinând creşterea preţului de preparare a mixturilor asfaltice, betoanelor, etc, precum şi a costurilor de transport aferente.3.	 Criza suplimentară ca urmare a conflictului militar din regiunea Mării Negre a determinat o creştere semnificativă a preţurilor la materiale utilizate în proiectele de infrastructură, cum sunt: bitumul, ciment, agregate de carieră, oţelul sau fierul-beton.4.	Prelungirea duratei de execuţie: - Antreprenorul a prezentat impactul crizelor asupra respectării termenelor contractuale, invocând întârzieri în executarea lucrărilor generate de criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre şi criza apărută ca urmare a pandemiei SARS-Cov-2, solicitând prelungirea termenului de execuţie cu 6 luni.Oferta financiară şi tehnică au fost depuse în data de 26.05.2020, aceste crize nu puteau fi avute în vedere la momentul elaborării ofertei.. Majorarea pretului contractului este de:17.69% din pretul contractului initial.


Winner: Drumuri si Poduri Covasna