Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-10
Buyer: Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45251200: Construction work for cooling towers

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest budowa w Elektrociepłowni Stalowa Wola w systemie „pod klucz” rezerwowego źródła ciepła (RZC), tj. zaprojektuj i wybuduj.
Pierwsza modyfikacja umowy zawarta w ogłoszeniu o modyfikacjach nr 2020/S 019-041048 polegała na przedłużeniu terminu realizacji umowy oraz zwiększeniu wartości umowy spowodowanym koniecznością usunięcia przez Wykonawcę napotkanych w trakcie realizacji umowy ryzyk terenu budowy w postaci wielkogabarytowych przeszkód podziemnych: płyta denna filtrów żwirowych, płyty denne zbiornika szlamu, płyty użebrowane w osiach K-J, słupy żelbetowe, nienośnych mas ziemnych.
Druga modyfikacja zawarta w ogłoszeniu o modyfikacjach nr 2020/S 031-071748 polegała na tym, że strony – odmiennie niż to uregulowały w umowie – postanowiły poprowadzić trasę rurociągu DN600, umiejscawiając go na istniejącej estakadzie „C” zamiast przewidzianego pierwotnie w umowie poprowadzenia rurociągu DN600 wraz z dodatkowym nowym odcinkiem estakady, w trybie przewidzianym w § 1 ust. 7 umowy dla robót zamiennych.
Kolejna modyfikacja umowy zawarta w ogłoszeniu o modyfikacjach nr 2020/S 119-288450 polegała na przesunięciu terminu zakończenia przedmiotu umowy i zwiększeniu wartości umowy spowodowanym wystąpieniem przeszkód w realizacji umowy przejawiających się w zmianie pierwotnie zakładanej trasy transportu kotłów, w związku z realizacją przedmiotu umowy powodującej konieczność zmiany sekwencji transportu kotłów na teren budowy, co wpłynęło na okres trwania dostawy kotłów, powodując opóźnienia z uwagi na niski stan rzeki Odry, wymuszający przystanki w transporcie, jak również na warunki fizyczne transportu, a to z kolei miało wpływ na uszkodzenia izolacji kotłów. Zaistniała konieczność dostosowania terminu realizacji przedmiotu umowy do terminów innych działań Zamawiającego lub innych Wykonawców, bądź realizowanych na jego rzecz, nie będących w zakresie przedmiotu umowy, związanych ze zmianą sekwencji prowadzenia szkoleń oraz wprowadzeniem szkoleń w trybie dwu- i trzyzmianowym, jak również zgłoszeniem przez Zamawiającego potrzeby prowadzenia szkoleń w okresie dłuższym aniżeli wynikający z harmonogramu. Zaistniała konieczność powierzenia Podwykonawcom części zamówienia, która ujawniła się dopiero w trakcie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn, których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć na etapie zawarcia umowy, przejawiająca się w potrzebie zamówienia, na życzenie Zamawiającego, dodatkowych zaworów kulowych na ścieżkach gazowych w miejsce przepustnic dostarczonych przez dostawcę kotłów zgodnie z umową. Brak możliwości ciągłego udostępnienia przez Zamawiającego (z powodów eksploatacyjnych) wody sieciowej niezbędnej do przeprowadzenia ruchu regulacyjnego kotłów gazowych przy pracy na ciepłownictwo – przy próbach pracy kotłów z nominalnym przepływem dochodziło do samoczynnego wyłączania układu, uniemożliwiając tym samym prowadzenie ruchu regulacyjnego kotłów z uwagi na zatykanie filtrów pomp sieciowych, woda sieciowa będąca w obiegu ciepłowniczym posiada dużo zanieczyszczeń mechanicznych, które osadzały się na filtrach pomp. Zamawiający dokonał korekty zabudowanych wkładów filtrowych oraz doczyścił będącą w obiegu wodę sieciową.
Pojawiła się mająca bezpośredni wpływ na realizację umowy okoliczność wystąpienia siły wyższej w postaci stanu epidemii COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – tj. przeszkód w terminowej realizacji kontraktu, takich jak: ustawowy wprowadzony zakaz przekraczania granic RP, objęcie określonego kręgu osób kwarantanną, w tym także ograniczenia związane z pracą cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ustawowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Hiszpanii, zakaz prowadzenia działalności hotelarskiej oraz ograniczenia w pracy urzędów i instytucji publicznych na terenie Rzeczypospolitej.
Przedmiotowa modyfikacja polega na zmianie terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy (terminu przejęcia RZC do eksploatacji) na dzień nie później niż do 15 listopada 2020 r.
(A) Wykonawca zgłosił przeszkodę w realizacji umowy w postaci niemożliwości oddania ciepła sieciowego, w okresie dłuższym niż jedna doba, a także potrzebami prowadzenia i zakończenia ruchu próbnego oraz pomiarów gwarancyjnych.
(B) Nadal trwa przeszkoda mająca bezpośredni wpływ na realizację umowy w postaci wystąpienia siły wyższej, tj. ograniczeń w swobodzie przemieszczania się w wyniku epidemii COVID-19 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – tj. przeszkód w terminowej realizacji kontraktu takich jak: objęcie określonego kręgu osób kwarantanną w tym także ograniczenia związane z pracą cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ograniczenia instytucji publicznych na terenie Rzeczypospolitej zgłoszony przez Wykonawcę.


Winner: Mostostal Warszawa S.A.