Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-09
Buyer: Liberecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Místem plnění veřejné zakázky jsou silnice III/26837 a III/26836 Svojkov - Lindava, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
Předmětem veřejné zakázky je provedení souvislé údržby na dvou silnicích III. třídy v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa. Konkrétně se jedná o silnici III/26837 (SO 001) ve Svojkově a o silnici III/26836 v části Svitava (SO 002).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Místem plnění veřejné zakázky jsou silnice III/26837 a III/26836 Svojkov - Lindava, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.
Předmětem veřejné zakázky je provedení souvislé údržby na dvou silnicích III. třídy v Libereckém kraji, v okrese Česká Lípa. Konkrétně se jedná o silnici III/26837 (SO 001) ve Svojkově a o silnici III/26836 v části Svitava (SO 002).
Odst.4 - Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení některých prací v původně plánovaném rozsahu. Jedná se především o to, že pokládka asfaltových vrstev bude provedena finišerem na celou šíři komunikace a tím klesne objem zálivek a řezání na styčných spárách komunikace. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky - 53 980,29.
Méněpráce vznikly z důvodu neprovedení některých prací v původně plánovaném rozsahu. Jedná se především o to, že pokládka asfaltových vrstev bude provedena finišerem na celou šíři komunikace a tím klesne objem zálivek a řezání na styčných spárách komunikace. Směrové sloupky budou instalovány dle platných norem a předpisů. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky - 76 144,99.
Při realizaci čištění zanesených příkopů od nánosů byl pod nánosem zjištěn zanesený propustek ve staničení km 1,187 00. Tento propustek není v pasportu propustků, a proto v době vypracování projektové dokumentace nemohlo být vyžadováno jeho vyprojektování. V místě propustku bylo uvažováno pouze s pročištěním stávajících zanesených příkopů. O jeho rekonstrukci bylo rozhodnuto při realizaci stavby. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev byl zjištěn skutečný stav zbývajících asfaltových vrstev vozovky. V místech zjištěných poruch u okrajů vozovky a propadlých míst budou sanovány vozovkové vrstvy v mocnosti min. 400 mm. Sanace okrajů a propadlá místa budou provedeny ze štěrkodrti 0/63 o mocnosti min. 400 mm před provedením recyklací za studena. V rámci odvodnění podloží vozovky, musejí být prohloubeny a obnoveny příkopy, a to i v místech hospodářských sjezdů, aby v těchto místech nedošlo k přerušení průtočnosti příkopů, musejí být sjezdy zatrubněny a obsypány drenážní štěrkodrtí.


Winner: Strabag, a.s.