Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
172 - Die LSW im Bereich der Friedenheimer Brücke muss aus schalltechnischen Gründen angepasst werden
Der AN ist bereits mit der Planung und Errichtung der LSW beauftragt. Die Beauftragung eines zusätzlichen BauANs für geänderte Leistungen ist mit erheblichen Zusatzkosten und Logistikaufwand verbunden.Es handelt sich im vorliegenden Fall um eine geänderte und nicht um eine zusätzliche Leistung, daher müssten der bereits beauftragten Firma Leistungen gekündigt werden. Diese kann den entgangenen Gewinn geltend machen. Zudem sind diese Arbeiten maßgeblich für die Sicherstellung des Baubeginns. Ein Verzug bei den vorgenannten Arbeiten wirkt sich direkt auf anschließende Leistungen der bereits beauftragten Firma aus. Behinderungen in der Leistungserbringung ziehen ebenfalls finanzielle Auswirkungen nach sich. Gegebenfalls müssen zudem Beschleunigungsmaßnahmen ergriffen werden.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
163 – Die bestehenden elektrischen Weichenheizsanlagen (EWHA) von Laim bis zum Hauptbahnhof München sind Anlagen von dem Hersteller Pintsch Aben. Damit das System einheitlch bleibt, sollen die neu zu bauenden EWHA auch von dem Hersteller Pinstsch Aben GmbH kommen
Die Errichtung der Weichenheizsanlagen ist im Hauptvertrag des bereits tätigen AN abgebildet. Jedoch ist der Anlagehersteller (Pintsch Aben GmbH oder ESA Grimma GmbH) im Hauptauftrag nicht spezifiziert. Im gesamten Bereich des Baufeldes sind sämtliche Weichenheizsanlagen von dem Hersteller Pintsch Aben GmbH.Damit das System einheitlich bleibt sollen die neuzubauenden EWHA von dem Hersteller Pintsch Aben kommen. Zudem sollen die EWHA von dem selben Hersteller eingesetzt werden, um zusätzliche Schnistellen (z.B. Anpassung der Technik im Stellwerk) zu vermeiden, die durch Anwendung der Anlagen eines anderen Herstellers entstehen und die Funktionstüchtigkeit der EWHA beeinträchtigen können. Da der gebundene AN für die Planung und Errichtung der EWHA bereits beauftragt ist, ist die Beauftragung einer weiteren Firma ist nicht möglich.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
181 – Der Eingang zum neuen Interimsaufzug muss nach den Vorgaben der Bundespolizei auch bauzeitlich mit einer Kamera videoüberwacht werden. Hierzu soll die bauzeitlich schon von der VE10 umverlegte Videokamera vom Bahnsteig Gleis 1 in das neue Zugangsbauwerk vor den Interimsaufzug versetzt werden.
Die Leistung kann nur durch das gebundene Unternehmen erbracht werden, da die ARGE VE10 bereits diese Kamera bauzeitlich auf den Bahnsteig versetzt hatte und nun die gleiche Kamera wieder an eine neue Stelle versetzt werden muss. Einzelne Teile der Planung sind nicht herauslösbar und können aufgrund von Gewährleistungsfragen nur gesamthaft vergeben werden. Zudem gibt es auch bei der Ausführung der Leistung eine Gewährleistungsabhängigkeit zwischen der Kabelverlegung zur Kamera durch das Baufeld der VE10 und dem Anschluss an der zentralen Videoanlage, die noch in der Gewährleistung der VE10 ist.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Im Hauptvertrag des AN ist die Erstellung der UVR enthalten. Hierzu gehören auch alle Planungsleistungen. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich einen weiteren AN zu beauftragen. Die Plnung einer Sonderkonstruktion der Hilfsbrücken ist nur ein Planungsdetail und keine Änderung der eigentlichen Leistung. Daher kann diese Leistung nicht separat vergeben werden.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
— Aushub des Abbruchmaterials zur Verfüllung der Baugrube durch die Vorabmaßnahme und Abfuhr zum Strassergelände.
Der Umbau des Pbf Laim und dir damit verbundenen Rückbauarbeiten des Gebäudes Wotanstraße 5a mit zugehöriger Ausführungsplanung sind im Hauptauftrag des BauAN enthalten. Aus folgenden Gründen ist es nicht möglich einen weiteren AN zu beauftragen: Die ergänzenden Leistungen sind gemeinsam mit der vertraglich geschuldeten Leistung auszuführen und bilden keine funktionsfähige und in sich schlüssige Auftragseinheit. Das Baufeld ist sehr beengt, für die hauptvertraglich geschuldeten Leistungen sind Geräte und Personal bereits vor Ort. Die o. g. genannten Leistungen sind zeitgleich mit den geschuldeten Leistungen auszuführen. Dies geschieht nach Außerbetriebnahme des Gleis 1alt. Zudem dürfen keine Verzögerungen durch einen anderen AN auftreten, da der Bauablauf zwischen IBN Gleis 1neu und Gleis 2neu stets auf einem kritischen Weg befindet und die zur Verfügung stehenden Sperrpausen zur Sicherung des Bahnbetriebs zwingend eingehalten werden müssen.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Zur Erstellung der Baugrube für das Nordportal der F+R-Röhre muss entgegen der Hauptvertragsleistung ein Verbau eingebracht werden, um die Planfeststellungsgrenzen einhalten zu können. Bei Errichtung der Baugrube ohne Spundwandverbau und unter Einhaltung der Planfeststellungsgrenzen kann der erforderliche Böschungswinkel nicht eingehalten werden.
Im Hauptvertrag des BauAN ist die Erstellung des Ingenieurbauwerks Umweltverbundröhre mit Nord- und Südportalen sowie die zugehörige Ausführungsplanung enthalten. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich einen weiteren BauAN mit der oben genannten Leistung zu beauftragen. Der Spundwandverbau ist zeitgleich mit der vertraglich geschuldeten Leistung (Erstellung Baugrube, Errichtung Portal) auszuführen. Das Baufeld im öffentlichen Bereich der Laimer F+R-Röhre ist sehr beengt, zudem müssen enge Abstimmungen mit der LHM bzgl. verkehrsrechtlichen Anordnungen geführt werden, die im Leistungsumfang des beauftragten ANs bereits enthalten sind und nicht auf einen weiteren AN übertragen werden können. Bei getrennten Vergaben liegt außerdem die Verantwortlichkeit bzgl. Verkehrssicherung nicht mehr eindeutig bei einer Firma. Die Anpassungen und die vertraglich geschuldete Leistung müssen des Weiteren aus einer Hand erfolgen, um die Gewährleistung eindeutig zuschreiben zu können.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Anordnung 194: UVR Mitte – optimierte Ausführung Baugrube Block 10 unter Einbezug der geotechnischen Gegebenheiten wird die Baugrube für Block 10 mit Pump-werk der UVR Mitte optimiert. Durch tieferes Einbinden der Spundwände (ca. 1m) in die wasserstauenden tertiären Bodenschichten kann auf die Ausführung eine Unterwasserbetonsohle sowie die damit verbundenen Begleitarbeiten verzichtet werden.
Im Hauptvertrag des BauAN ist die Erstellung des Ingenieurbauwerks sowie die zugehörige Ausführungsplanung enthalten. Es handelt sich hier um eine geänderte Leistung zur Optimierung der Bauausführung. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich einen weiteren BauAN zu beauftragen. Die beauftragte Firma hat sich intensiv mit der komplexen und gewerkeübergreifenden Planung befasst. Die Änderungen müssen zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt zeitgleich und aus einer Hand in Zusammenhang mit den geschuldeten Leistungen ausgeführt werden. Eine Trennung der Sachverhalte ist nicht möglich, die geänderte Leistung ist daher keine funktionsfähige, in sich schlüssige Auftragseinheit, die gesondert vergeben werden kann. Eine Verzögerung durch einen weiteren AN muss vermieden werden, um die zeitkritische Terminschiene der Inbetriebnahme Gleis 1, das auf der UVR Mitte verlaufen wird, einzuhalten. Eine fristgerechte, Umsetzung jeder Bauphase zur Sicherung des Bahnbetriebs ist unumgänglich.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
201 – Um den störungsfreien Betrieb der Station Laim während der Bauarbeiten der VE10 aufrecht zu erhalten muss ein umfangreiches Umschaltkonzept erstellt und umgesetzt werden. In diesem Umschaltkonzept wird die Sicherung und Umverlegung der Bestandskabel der DB S&S in Abhängigkeit zum Bauablauf der VE10 geplant.
Die Leistung kann nur durch das gebundene Unternehmen erbracht werden, da die ARGE VE10 bereits Arbeiten an den zentralen und neuen Komponenten dieser Anlagen durchführt. Einzelne Planungsaufgaben an Teilen der Anlagen können nicht herausgelöst und getrennt vergeben werden. Einzelne Teile der Planung sind nicht herauslösbar und können aufgrund von Gewährleistungsfragen nur gesamthaft pro Anlage vergeben werden, jedoch ist die VE10 bereits mit umfangreichen Arbeiten an diesen Anlagen beauftragt. Zudem gibt es auch bei der Ausführung der Leistung eine Gewährleistungsabhängigkeit zwischen der Kabelverlegung und der Funktion der gesamten Anlagen am Bahnhof.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
193 – Im Zuge der Baufeldfreimachung für die Herstellung der Kabeltrasse D02 (Kabeltrog Gr. III) soll auf der Ostseite der Friedenheimer-Brücke die 10kV-Kabel auf ca. 60m umverlegt werden. Dafür ist die Errichtung eines Kabeltrogs Gr.I für die 10kV-Kabel unerlässlich.
Der Kabeltiefbau ist im Hauptvertrag des bereits tätigen AN enthalten. Das Herauslösen einzelner Systeme aus der zu erstellenden Anlage ist nicht möglich, da deren Funktionalität nach Fertigstellung gesamthaft gewährleistet werden muss und die damit im Zusammenhang stehenden Gewährleistungsansprüche eindeutig zugeschieden werden müssen.


Winner: Ed Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-25
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m³ Erdarbeiten, 50 500 m² Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m³ Erdarbeiten, 50 500 m² Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
MKA 144 – Herstellung und Rückbau einer provisorischen Überfahrt am BÜ 50,4 für Los 3 für die Nutzung in der 24. KW
Auf Grund des vollständigen Umbaus des BÜ 50,4 und des halbseitigen Umbaus der freien Strecke ist es sicherzustellen, dass sowohl der AN des Loses 1, als auch der AN des Loses 3 eine Zufahrtsmöglichkeit zur Hauptbaustelleneinrichtungsfläche haben.


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH