Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-27
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů).Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/120. Celková délka 15 460m (staničení 90,760-106,220km).
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována  rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
V průběhu postupného provádění SO 201, SO 202.1, SO 202.2, SO 203.1, SO 203.2 a SO 205 v místě MUK Plotiště se Zhotovitel setkal s nepříznivými fyzickými podmínkami, jež bylo Zhotovitelem oznámeno Správci Stavby. Na mostních objektech došlo během sledování k sedání ve větším rozsahu oproti předpokladům PDPS viz. geodetické protokoly. Nadměrné
klesání opěr mostů bylo zjištěno vyhodnocením předepsaných pravidelných měření a doloženo geodetickými protokoly a grafickým znázorněním průběhu sedání. Dne 13.8.2021 vydal Správce Stavby Zhotoviteli pokyn č. 63 a následně doplnění pokynu č. 63 k předložení návrhu technického řešení. Po jednání dne 7.9.20211 za účastí zástupců Objednatele, Správce Stavby, Zhotovitele Autorského dozoru a TDI byl potvrzen koncepční návrh řešení, který Zhotovitel rozpracoval do RDS. Dne 13.9.2021 vydal Správce Stavby pokyn č. 67 k provedení ZBV dle RDS změny “a“ (SO 201, SO 202.1, SO 202.2, SO 203.1, SO 203.2 a SO 205) a změny „g“ SO 101. Opatření spočívá v kombinaci
úpravy (snížení) nivelety hlavní trasy SO 101 v místě MUK Plotiště km 94,850 – 95,410 a pokládky zvýšených vrstev litého asfaltu v mostních vozovkových souvrstvích SO 201, SO 202.1, SO 202.2, SO 203.1, SO 203.2 a SO 205. Dle pokynu probíhalo měření sedání nad rámec požadavku uvedeného TZ PDPS, RDS a měření vyplývajících ze ZTKP.
V průběhu postupného provádění SO 201, SO 202.1, SO 202.2, SO 203.1, SO 203.2 a SO 205 v místě MUK Plotiště se Zhotovitel setkal s nepříznivými fyzickými podmínkami, jež bylo Zhotovitelem oznámeno Správci Stavby. Na mostních objektech došlo během sledování k sedání ve větším rozsahu oproti předpokladům PDPS viz. geodetické protokoly. Nadměrné
klesání opěr mostů bylo zjištěno vyhodnocením předepsaných pravidelných měření a doloženo geodetickými protokoly a grafickým znázorněním průběhu sedání. Dne 13.8.2021 vydal Správce Stavby Zhotoviteli pokyn č. 63 a následně doplnění pokynu č. 63 k předložení návrhu technického řešení. Po jednání dne 7.9.20211 za účastí zástupců Objednatele, Správce Stavby, Zhotovitele Autorského dozoru a TDI byl potvrzen koncepční návrh řešení, který Zhotovitel rozpracoval do RDS. Dne 13.9.2021 vydal Správce Stavby pokyn č. 67 k provedení ZBV dle RDS změny “a“ (SO 201, SO 202.1, SO 202.2, SO 203.1, SO 203.2 a SO 205) a změny „g“ SO 101. Opatření spočívá v kombinaci


Winner: EUROVIA CS, a.s.