Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-11
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Übersicht: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
9 – Nach dem vertraglich vereinbarten Konzept zur Durchführung der Hebungsinjektionen für die angrenzenden Wohn- und Geschäftshäuser sollten Hebungsinjektionen aus bauzeitlich zu errichtenden Injektionsstollen durchgeführt werden. Der Bau der Injektionsstollen sowie die Herstellung der Injektionsbohrungen aus diesen heraus fallen nun weg.
Als zusätzliche Leistungen werden die Bohrungen für das Setzen der Injektionslanzen aus dem Stationsbauwerk des Hp Marienhof heraus hergestellt und die Hebungsinjektionen von dort aus ausgeführt. Die neuen Hebungsinjektionen dienen wie bisher zum Ausgleich von Setzungen, die aus dem Vortrieb der Bahnsteigtunnel resultieren. Sie bieten nun hinreichende Sicherheit zur Vermeidung von Setzungsschäden.
9 – Nach dem vertraglich vereinbarten Konzept zur Durchführung der Hebungsinjektionen für die angrenzenden Wohn- und Geschäftshäuser sollten Hebungsinjektionen aus bauzeitlich zu errichtenden Injektionsstollen durchgeführt werden. Der Bau der Injektionsstollen sowie die Herstellung der Injektionsbohrungen aus diesen heraus fallen nun weg.
Als zusätzliche Leistungen werden die Bohrungen für das Setzen der Injektionslanzen aus dem Stationsbauwerk des Hp Marienhof heraus hergestellt und die Hebungsinjektionen von dort aus ausgeführt. Die neuen Hebungsinjektionen dienen wie bisher zum Ausgleich von Setzungen, die aus dem Vortrieb der Bahnsteigtunnel resultieren. Sie bieten nun hinreichende Sicherheit zur Vermeidung von Setzungsschäden.
Der AN ist mit der Ausführung des geotechnischen Messprogramms sowie der bergmännischen Vortriebe am HPMarienhof (HPM) beauftragt. Die Hebungsinjektionen (HI) dienen als Kompensation der Setzungen aus dem Tunnelbau zum Auffahren der Bahnsteigröhren. Bei der Beauftr eines weiteren AN für die Durchf der HI sind große Abstimmgsschwierigkten bei dem hoch sensiblen Zusammenspiel zw geotechn Messprogramm, HI u Tunnelbau zu befürchten, die sich techn nur durch einheitl Vergabe sachgerecht lösen lassen. Bei Störung des Zusammenwirkens drohen wesentl Schäden wegen verzögerter HI. Bei der Durchführung der Leistungen durch weiteren AN ist Aufgabentrennung massiv erschwert. Für AG ist nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN ggü er ggf. Haftung/Mängelansprüche geltend machen muss. Die Zuordnung der Verantworlkten wäre bes erschwert. Weiterer AN für HI kann daher wegen engem Ineinandergreifen der Einzelschritte in extrem engem Baufeld Fertigstellung HPM u ges Großprojekt beeintr.


Winner: lmplenia Spezialtiefbau GmbH