Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-02
Buyer: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Country: PL
Contract type: Services
CPV classification: 71318000: Lighting engineering services
EU fund: CEF

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Doradca techniczny (engineering company)”, polegającej na doradztwie technicznym dotyczącym połączenia stałoprądowego Polska–Litwa, przygotowaniu specyfikacji technicznej wraz z dokumentacją przetargową oraz wsparcie w procedurze przetargowej dotyczącej wyboru Wykonawców prac kablowych i stacji konwerterowych.
II. Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 6 pkt 6.1.7 umowy Wykonawca miał rozpocząć świadczenie usług objętych etapem 5 w dniu uzyskania protokołu odbioru usług objętych etapem 1 i zrealizować te usługi (w tym uzyskać protokół odbioru usług objętych etapem 5) w terminie 8 tygodni.
Zgodnie z pierwotnym harmonogramem realizacji umowy świadczenie usług objętych etapem 5 miało rozpocząć się w listopadzie 2020 r.
Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy Zamawiający był zobowiązany ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania dna morskiego, którego realizacja zaplanowana była na lata 2020–2021, w efekcie którego Zamawiający miał dostarczyć Wykonawcy wyniki badań w postaci raportu; w wyniku analizy wyników badań Wykonawca miał przedstawić Zamawiającemu najbardziej efektywne i skuteczne rozwiązanie do układania podmorskich kabli HVDC. Wydłużenie czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badania dna morskiego, a następnie niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające wypłynięcie statków celem dokonania badania dna morskiego, doprowadziły do znacznych przesunięć czasowych w stosunku do zakładanego harmonogramu przeprowadzenia badań i wykonania analiz wyników badań.
Ponieważ raport z badania dna morskiego wraz z wynikami badań jest Wykonawcy niezbędny w celu realizacji usług objętych etapem 5, zaś Zamawiający nie był w stanie przekazać Wykonawcy tego raportu w terminie umożliwiającym Wykonawcy realizację usług objętych etapem 5 zgodnie z pierwotnym harmonogramem i pierwotnym brzmieniem § 6 pkt 6.1.7 umowy, konieczna była zmiana poprzez podpisanie aneksu § 6 pkt 6.1.7 umowy w zakresie terminu wykonania usług objętych etapem 5 przez Wykonawcę.
Zgodnie z § 24 pkt 24.2.1 lit. a umowy dokonywanie zmian postanowień umowy jest możliwe w sytuacji zmiany terminów wykonania umowy lub zakończenia jej etapów, jeżeli wykonanie w pierwotnym terminie nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym wskutek potrzeby dopasowania terminów wykonania innych umów, zadań (projektów) realizowanych lub planowanych przez Zamawiającego i związanych z realizacją przedmiotu umowy lub mających wpływ na jego realizację.
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Doradca techniczny (engineering company)”, polegającej na doradztwie technicznym dotyczącym połączenia stałoprądowego Polska–Litwa, przygotowaniu specyfikacji technicznej wraz z dokumentacją przetargową oraz wsparcie w procedurze przetargowej dotyczącej wyboru Wykonawców prac kablowych i stacji konwerterowych.


Winner: ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.