Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-28
Buyer: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΝΠΔΔ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules

Technical requirements: Σύμβαση προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 480/29.9.2020)
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 300 kWp, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης, στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα και με την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο υπό προμήθεια Φωτοβολταϊκός σταθμός, βάσει της υπάρχουσας σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού, η οποία αποτελεί τεύχος της σύμβασης, είτε περιγράφονται στο Παράρτημα Α’, είτε όχι,
Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, θα παρέχεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, καθώς και εκπαίδευση σε τουλάχιστον δύο (2) εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης, που θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σε όλα τα θέματα λειτουργίας, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και τακτικής συντήρησης (service) του εξοπλισμού.
Σύμβαση προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 480/29.9.2020)
Σύμφωνα με την παρ. 3.4  "Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία" της υπ΄αριθμ.480/29.9.2020 διακήρυξης
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 300 Kwp στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα και με την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και ΔΕΔΔΗΕ.
Όλα τα επιμέρους υλικά που περιλαμβάνονται στην σύμβαση έχουν παραληφθεί και εγκατασταθεί στο φωτοβολταϊκό πάρκο με εξαίρεση τον υποσταθμό μέσης τάσης ενώ η σχετική παραγγελία του έχει γίνει από την ανάδοχο εταιρεία ήδη από τις 09.05.2022.
Ζητείται τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, με τη μετάθεση του ενδιάμεσου χρόνου  παράδοσης των ειδών του υποσταθμού μέσης τάσης,  όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4 «Χρόνος παράδοσης υλικών- υποχρεώσεις αναδόχου μετά το πέρας της παράδοσης/εγκατάστασης» και συγκεκριμένα του χρόνου παράδοσης, σύνδεσης για ενεργειακό συμψηφισμό με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και θέσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού έως τις 08.12.2022 και τη σχετική τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 3120 σύμβασης. Η αιτούμενη μετάθεση (α) δεν θα επηρεάσει τον συνολικό χρόνο παράδοσης των υλικών σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ΄αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβασης καθώς, ως αναφέρεται στο αίτημα της αναδόχου εταιρείας, στο διάστημα της εν λόγω μετάθεσης δύναται να διενεργηθεί ταυτόχρονα και η δοκιμαστική λειτουργία του σταθμού. και (β) Το γεγονός ότι δεν αλλάζει η οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ της αναδόχου εταιρείας.
Ο υποσταθμός μέσης τάσης δεν έχει παραδοθεί για τους ακόλουθους δύο λόγους ανωτέρας βίας: 1. Οι τεχνικοί όροι της σύμβασης σύνδεσης που αφορούν την προστασία του υποσταθμού μέσης τάσης, όπως έχουν διατυπωθεί στη σύμβαση σύνδεσης μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΔΕΔΔΗΕ, είναι σε αντίθεση με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών πάρκων στη μέση τάση. Η τελική αποσαφήνιση του εξοπλισμού έγινε κατόπιν δικής μας παρέμβασης στον ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών, με συνέπεια μεγάλη καθυστέρηση στην επιλογή επιμέρους εξοπλισμού του υποσταθμού. 2. Ο μετασχηματιστής ξηρού τύπου της ιταλικής εταιρείας ΙΜΕFY, ο οποίος επίσης αποτελεί τμήμα του υποσταθμού μέσης τάσης, δεν υπήρχε άμεσα διαθέσιμος στην αγορά, παραλήφθηκε τον Σεπτέμβριο και ως εκ τούτου η προσθήκη του στον υποσταθμό δεν ήταν εφικτό να είναι εμπρόθεσμη. Κατόπιν των παραπάνω λόγων ανωτέρας βίας η ανάδοχος εταιρεία αιτείται τη μετάθεση του ενδιάμεσου χρόνου  παράδοσης των ειδών του υποσταθμού μέσης τάσης.


Winner: Τ.& Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.