Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-03
Buyer: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252127 | 45252200

Technical requirements: Zamówienie jest dofinansowane z funduszy europejskich w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0010/16 Projektu „Czysta Odra w Szczecinie” wraz z Aneksem nr 1, 2 i 3 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zmiany zostały wprowadzone na podstawie paragrafu 18 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 5 lit. b) i d) w zw. z  ust. 3 umowy nr UG/EKO/2020/Zdroje z dnia 7 lipca 2020 r. oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
Zmiany dotyczą podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość robót dodatkowych w protokołach konieczności o łączną wysokość 33 736,16 zł netto, oraz obniżenia wynagrodzenia o wartość robót zaniechanych określonych w protokole konieczności tj. o łączną kwotę 34 461,34 zł w konsekwencji wynagrodzenie wykonawcy wynosi: 35 844 474,76  zł netto.
Okoliczności opisane w protokołach konieczności, spowodowały że zasadna okazała się zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy poprzez podpisanie przez strony aneksu nr 9 do umowy.
Zamawiający zawarł aneks nr 1, w którym zmiany dotyczyły podwyższenia wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych i zamiennych o łączną wysokość 384 036,87 zł netto oraz obniżenia wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 135 174,32 zł netto, w konsekwencji wynagrodzenie wykonawcy wynosiło: 30 328 862,55 zł netto. Strony umowy podpisały protokoły konieczności w przedmiocie zgłoszenia robót dodatkowych oraz robót zaniechanych. Ponadto okazało się, że  istnieje rozbieżność pomiędzy składowymi dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Okoliczności opisane w protokołach konieczności, spowodowały że zasadna okazała się zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia wykonawcy poprzez podpisanie przez strony aneksu nr 1 do umowy.
Zamawiający zawarł aneks nr 2, w którym zmiana dotyczyła zmiany przedstawiciela Zamawiającego - Kierownika Projektu.
Zamawiający zawarł aneks nr 3, w którym zmiany dotyczyły wydłużenia terminu zakończenia prac przewidzianych umową do 30 czerwca 2022r. w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz podwyższenia wynagrodzenia o wartość robót dodatkowych tj.: do kwoty 31 304 127,22 zł netto.
Zamawiający zawarł aneks nr 4, w którym zmiana dotyczyła podwyższenia wynagrodzenia  o wartość robót dodatkowych i zamiennych o łączną wysokość 982 314,88 zł netto oraz obniżenia wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 113 213,12 zł  netto w konsekwencji wynagrodzenie wykonawcy wynosiło: 32.173.228,98 zł netto, a także  zmiana dotyczyła wydłużenia terminu  zakończenia prac przewidzianych umową do 30 września 2022r.
Zamawiający zawarł aneks nr 5, w którym zmiana dotyczyła podwyższenia wynagrodzenia do kwoty 34.176.883,08 zł netto ze względu na roboty dodatkowe i zamienne.
330.46 zł netto ze względu na roboty dodatkowe, a także wydłużenia terminu realizacji do 31.12.2022 r. ,
zmiana dotyczyła również zmiany osób, które będą pełnić obowiązki Inspektora Nadzoru i zmiany regulowania wynagrodzenia wykonawcy na podstawie faktur częściowych
Zamawiający zawarł aneks nr 7, którym zmiana dotyczyła podwyższenia wynagrodzenia do kwoty  34 388 121,71 zł netto ze względu na roboty dodatkowe oraz wydłużenia terminu realizacji do 30.06.2023 r.
Zamawiający zawarł aneks nr 8, którym zmiana dotyczyła podwyższenia wynagrodzenia do kwoty 35 845 199.94  zł netto ze względu na roboty dodatkowe.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która ma zastosowanie do niniejszego zamówienia zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych zostały spełnione łącznie następujące warunki:a)	konieczność zmiany umowy  spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,b)	wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie .


Winner: EKO-MTK Sp. z o.o.