Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-10
Buyer: SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A.
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311100 | 71318000: Lighting engineering services | 71540000: Construction management services

Technical requirements: Serv. AT a dirección facultativa obras proy. constr. EDAR Sinova, proy. emisarios EDAR Sinova y obras incorporación caudales cofinanciados por Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE)
Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de las obras, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras comprendidas en los proyectos de construcción de las obras «EDAR de Sinova», «Proyecto de los emisarios de la EDAR de Sinova (Soria)» y «Obras de incorporación de caudales», cofinanciado por programa operativo FEDER de España (POPE) 2014-2020.
Serv. AT a dirección facultativa obras proy. constr. EDAR Sinova, proy. emisarios EDAR Sinova y obras incorporación caudales cofinanciados por Programa Operativo FEDER Plurirregional de España (POPE)
Modificación nº 1 del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de las obras, en la coordinación de seguridad y salud y en la supervisión y control medioambiental de las obras comprendidas en los proyectos de construcción de las obras «EDAR de Sinova», «Proyecto de los emisarios de la EDAR de Sinova (Soria)» y «Obras de incorporación de caudales», cofinanciado por programa operativo FEDER de España (POPE) 2014-2020
Las dos alteraciones que se proponen (plazo y precio) estarían amparadas en las siguientes circunstancias:
En cuanto al plazo por las previsiones, tanto internas como contractuales, que prevén la extensión automática del plazo del contrato de servicios de carácter complementario respecto del de obras, de carácter principal.
En cuanto al precio por la aplicación del artículo 309.1 de la propia Ley de Contratos del Sector Público, que establece que: En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones, siempre que así se haya establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. La propuesta representa un incremento del siete por ciento sobre el presupuesto de adjudicación, porcentaje inferior al límite del diez por ciento previsto en la Ley y, por tanto, no requiere la tramitación de una modificación no prevista del contrato y la justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 205 de la LCSP.
Como consecuencia del mayor plazo de ejecución de las obras del Emisario de la EDAR de Sinova, el plazo de este contrato de Asistencia Técnica va ligado a la duración del contrato obra y en consecuencia, el plazo inicialmente acordado de cuarenta y seis (46) meses, se incrementa en diez (10) meses, siendo el nuevo plazo de ejecución de los servicios de CINCUENTA Y SEIS (56) MESES.


Winner: Ingiopsa Ingeniería, S.L.