Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-06
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020...Продължава в поле II.1.4
Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”
Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”;
Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път ІІІ-208 „Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”.
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътно – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.
Структурните фондове на ЕС (финансова схема BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”, Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура”
Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”
Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Лот 29 Път ІІІ-208 Провадия – Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, с обща дължина 16.749 км, области Бургас, Варна”;
Обособена позиция № 2: „Лот 30 Път ІІІ-208 „Дъскотна – Айтос от км 65+933 до км 82+749, с обща дължина 16.816 км, област Бургас”.
Целта на обществената поръчка е да бъдат определени изпълнители за строителството на всяка една от обособените позиции и да се сключат договори за тяхното изпълнение, с оглед подобряване на технико-експлоатационните характеристики на пътните отсечки и постигане на еднородност на пътните настилки, което ще осигури оптимална скорост на пътуването и безопасни условия за движение по пътните участъци, намаляване на броя на пътно – транспортните произшествия (ПТП) и времето за пътуване.
Чл. 1. (1) Страните се споразумяват, че Изпълнителят ще завърши необходимите дейности за изпълнение на участъка от км. 56+320 до км 56+496,50, съгласно даденото положително становище от Консултанта по договора с вх. № 53-00-9777 от 04.10.2021г.
(2) Срокът за изпълнение на дейностите по ал. 1 е съгласно представения от Изпълнителя актуализиран линеен график, считано от датата на подписване на Протокол 2а за откриване на строителната площадка и ниво на строежи от техническата инфраструктура, за участъка от км 56+320 до км 56+496,50- 30.07.2021 г., но не по-късно от 30.11.2021г.
чл. 2. За удълженото време за завършване, в срок от 5 работни дни след подписване на същото, Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидна, удължена и актуализирана гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора.
Възникнала е необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Това е така защото е налице забавяне от страна на трето лице, в случая МРРБ, от което зависи издаването на административен акт (Разрешение за строеж), необходимо за законосъобразното изпълнение на предвидените строително-ремонтни работи по договора. Издаването на акта е предшествано от административни процедури, които нямат точно определен срок, като породеното от това забавяне в издаването му, не е по вина на никоя от страните по настоящия договор, но правят изпълнението на дейностите по последния невъзможни, в конкретния пътен участък. С оглед на горното за Възложителя и Изпълнителя са налице всички предпоставки за сключване на споразумение, предвиждащо удължаване срока на договора за изпълнението на дейностите, за участъка от км 56+320 до км 56+496.50, свързан с изпълнението на СМР по тунела и укрепване на скатовете преди и след него, съгласно актуализирания линеен график до 30.11.2021 г.


Winner: ИСА 2000 ЕООД