Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71300000 | 71313100 | 71313440 | 71314100: Electrical services | 71322300

Technical requirements: Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln - Vergabepaket 1: Leistungen Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 3+4; Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3+4; Tragwerksplanung Lph3; Umweltplanung (UVS, LBP, Fachbeitrag Artenschutz, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Wasserrechtlicher Fachbeitrag); Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung; Vermessung; Schall- und Erschütterungsgutachten; Leit-und Sicherungstechnik Lph 3+4; Oberleitungsanlagen Lph 3+4; 50 Hz-Anlagen Lph 3+4 und planungsbegleitenden Bauüberwachung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln - Vergabepaket 1: Leistungen Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 3+4; Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3+4; Tragwerksplanung Lph3; Umweltplanung (UVS, LBP, Fachbeitrag Artenschutz, FFH-Verträglichkeitsprüfung, Wasserrechtlicher Fachbeitrag); Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung; Vermessung; Schall- und Erschütterungsgutachten; Leit-und Sicherungstechnik Lph 3+4; Oberleitungsanlagen Lph 3+4; 50 Hz-Anlagen Lph 3+4 und planungsbegleitenden Bauüberwachung.
Im oben genannten Vertrag ist unter anderem die Erstellung der erforderlichen geotechnischen Gutachten und die Erstellung eines Konzeptes für Baugrunderkundungen enthalten. Das erstellte Konzept sieht eine Kernbohrung neben der Eisenbahnstrecke im FFH-Gebiet Thielenbruch vor. Die Genehmigung zur Durchführung der Kernbohrung wurde bei der zuständigen Naturschutzbehörde beantragt. Diese fordert nun eine vollumfängliche gutachterliche Ausarbeitung, die die Auswirkungen der Kernbohrung auf das FFH-Gebiet untersucht und beschreibt. Die Stellungnahme soll, neben einer Begründung der Bohrung, Maßnahmen im Sinne eines Landschaftspflegereichen Begleitplans, eine FFH-Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf die Bohrung und einen Betrachtung hinsichtlich Artenschutz beinhalten.
Dadurch, dass der AN sowohl mit der Erstellung der geotechnischen Gutachten und des Konzeptes zur Baugrunderkundung als auch mit der gesamten Umweltplanung des Projektes beauftragt ist, ist es erforderlich, dass der AN die gutachterliche Ausarbeitung ebenfalls erstellt. Dies hat zum einen den Hintergrund, dass die Begründung zur Durchführung der Bohrung von dem jenigen erstellt werden muss, der das geotechnische Gutachten erstellt und somit festgelegt hat, dass die Bohrung dort durchgeführt werden muss. Dies wiederum hängt mit der Planung Lph 3/4, die durch den AN erstellt wird, zusammen. Zum anderen hat der beauftragte AN bereits einen Großteil der Umweltplanung, die sich auch auf das FFH-Gebiet bezieht, erbracht und besitzt somit vollumfängliche Kenntnisse, Daten und Informationen bezüglich des FFH-Gebietes und dessen Besonderheiten in Bezug auf die Planungsaufgabe.


Winner: Vergabekammer des Bundes