Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-29
Buyer: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45212351

Technical requirements: A meglévő funkciók megtartása mellett a nyugati ebédlő-palotaszárny I. emeleti visszaépítésével kialakul az étterem. A Ny-i szárnyhoz kapcsolva az ötszögű bástya és a gépészeti helyiség is kialakításra kerül.
Az ÉNy-i torony mellett visszaépítésre kerül a lépcsőházi torony és az ezt megkerülő rámpa, melyek biztosítják az eltérő szintek funkcionális független megközelíthetőségét.
A tornyok helyreállításával lehetőség nyílik a legfelső szintek fedett-nyitott kilátóként való hasznosítására, illetve a délnyugati „csonka torony” visszaépítendő részében elhelyezett felvonóval a zárt kilátószint akadálymentes megközelítésére. A várban a kőfalazatok az alábbi rétegfelépítéssel készülnek:
A fal egyik oldalán, egyoldali falszínnel kb. 90 cm-ként kiegyenlítő soros kéreg kőfalazat, míg a másik oldalán vagy burkoló mészkő, vagy téglafalazat készül, a kőfalazatot középen egyszerű törmelékes kővel kell kitölteni. A történelmi szerkezetek (boltívek, boltozatok, stb.) falazási munkáinál fa mintaívek, állványzatok készülnek az építési, kivitelezési technológiai és balesetvédelmi előírások betartásával. A III. ütem GINOP tételeinél a duplikáció elkerülése miatt, az organizációs szempontok alapján a fal építési és állványozási munkái a II. ütem és a III. ütem HAZAI forrásánál lettek mennyiségelve.
Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből létesítendő bemutatókert.
Ikertornyok-várfalsétány: A négy égtáj felé tájolt rekonstrukciókén visszaépülő ikertornyokban kerül kialakításra turisztikai attrakcióként az az interaktív kiállítás.
- a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása
- belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása
- a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata
- a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak, roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával
A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitális példányban (pdf és DOC) szükséges átadni.
4. Külső vár: Injektálások, falmegerősítések szükségessége az alábbi falszakaszoknál: Kazamata szinten keleti toronypárnál, DK-i kazamata folyosó keleti részén, Kazamata folyosó déli toronypárnál és déli csigalépcsőnél, ÉNY-i kazamata folyosó nyugati részén, Kazamata szinten ágyúállásos bástya folyosó nyugati és déli oldalán, Kazamata Északi főlépcső északi és déli oldali falainál, Kazamata Északi folyosó északi és déli oldali falainál, Kazamata Rondella melletti közlekedő északi falánál, Királynék lépcsője alatti gépészeti tér keleti és nyugati falainál
Műszaki ellenőr és statikus tervező helyszíni szemrevételezése után a próbainjektálást cementmentes anyaggal elvégezte Vállalkozó, melynek eredménye sikeres volt. A munkálatok folytatását akadályozó körülmény felmerülésétől a szükséges műszaki megoldású injektálásos eljárás megtalálásán át a megrendeléséig összesen 5 nap volt szükséges. A bemutatott jegyzőkönyvek után az injektálásos falmegerősítést falspirálozással együtt elrendelték, melyhez Olaszországból berendelte Vállalkozó az anyagot, aminek a szállítási ideje 3 hét időtartamú. Az injektálás elvégzéséhez szükséges időtartam 22 nap. Az injektáló anyag megszilárdulása után 8 nappal lehetséges a falazási munkákat folytatni.
Mindezen előre nem láthatóan felmerült pótmunkák szükségessége a szerződés szerinti műszaki tartalom alapján végzendő munkálatok folyamatába beépült, a ráépülő munkálatok szerződés szerinti végzését akadályozta, hátráltatta.
Ezen akadályozó körülmény összes időtartama további 5+21+22+8 = 56 nap. Vállalkozó akadályközlése részeként 56 nap határidő hosszabbítási igényt terjesztett elő.


Winner: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság