Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-17
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Bauüberwachung für Tunnel (Trogbauwerk, Tunnelportal, Tunnel bis Haltepunkt Marienhof einschließlich Rettungsschächte) und Haltepunkt Hauptbahnhof. Die Überwachungstätigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete: Fahrbahn, Oberleitungsanlagen, konstruktiver Ingenieurbau, sonstige elektrotechnische Anlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Gebäude, TGA/HLS, Spezialtiefbau, Tunnelbau.
Baubegleitende Leistungen: Vermessung, Geotechnik/Abfallmanagement, Leistungen nach Baustellenverordnung, Vertrags- und Nachtragsmanagement.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauüberwachung für Tunnel (Trogbauwerk, Tunnelportal, Tunnel bis Haltepunkt Marienhof einschließlich Rettungsschächte) und Haltepunkt Hauptbahnhof. Die Überwachungstätigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete: Fahrbahn, Oberleitungsanlagen, konstruktiver Ingenieurbau, sonstige elektrotechnische Anlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Gebäude, TGA/HLS, Spezialtiefbau, Tunnelbau.
Baubegleitende Leistungen: Vermessung, Geotechnik/Abfallmanagement, Leistungen nach Baustellenverordnung, Vertrags- und Nachtragsmanagement.
21 - Im Zuge der Entkernungsarbeiten am Süd-Ost Bau des Münchner Hauptbahnhofs wurden Asbest Verdachtspunkte entdeckt. Um diese Verdachtspunkte zu verifizieren und einzugrenzen, ist eine schadstofftechnische Gutachterleistung notwendig. Bei dieser werden zusätzliche Proben aus dem Bestand entnommen, ausgewertet und interpretiert. Dies ist eine essenzielle Grundlage zur Festlegung des weiteren Bauablaufs. Zudem wird hierbei eine Einteilung von abzutrennenden, mit Asbest belasteten Bereichen getroffen. Nur mit dieser Einteilung ist ein arbeitstechnisch sicherer Abbruch möglich.
Durch die Beauftragung einer weiteren Bauüberwachung, welche kurzfristig mit der notwendigen Gutachterleistung beauftragt wird, kann nicht gewährleistet werden, dass eine hinreichende Vertrautheit mit den Baumaßnahmen und der Örtlichkeit gegeben ist. Die Ergebnisse der Gutachterleistung und die damit eng verknüpften Bauüberwachungsleistungen sind Voraussetzung und Grundlage für die Durchführung der Abbrucharbeiten. Die erforderliche zusätzliche Leistung steht daher im untrennbaren ausführungstechnischen Bezug zu den nachfolgenden Abbruchleistungen, die ihrerseits Voraussetzung für jegliche weiteren Bautätigkeiten im Bereich des Baufelds der uPva HBF sind. Bei der kurzfristigen interimsweisen Beauftragung eines weiteren AN mit den zusätzlichen Bauüberwachungsleistungen besteht aufgrund mangelnder Kenntnis der Örtlichkeit das Risiko der Verschiebung der Arbeiten zur Baufeldfreimachung und der anschließenden Abbrucharbeiten. Dies hätte massive Bauzeitverlängerungen und zusätzliche Behinderungen der Ausführung zur Folge. Ein kurzfristiger Wechsel des AN und der damit verbundene Verlust an Kontinuität führt zu Störungen und Behinderungen des Bauablaufs. Es besteht daher das Risiko von Zusatzkosten in großer Höhe.


Winner: Arcadis Germany GmbH