Public procurement notice: Voluntary Ex Ante Transparency Notice
Published: 2022-02-09
Buyer: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
Country: DK
Contract type: Works
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 45232430 | 45251220 | 45261000 | 45262680 | 45310000
Estimated value: 13255956 DKK

Technical requirements: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S ("VEKS") udbød i juni 2019 en totalentreprisekontrakt vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystem (flue gas condensing system) på værk nr. 8 i Køge. I forlængelse af det gennemførte udbud blev der i november 2019 indgået totalentreprisekontrakt med Clean Air Technologies AB med en værdi på DKK 41.400.000 ekskl. moms.
Som følge af at Clean Air Technologies AB er taget under konkurs, er færdiggørelse af røggaskondenseringssystemet blevet forsinket og endnu ikke færdigopført. VEKS agter derfor at indgå kontrakter vedrørende færdiggørelse af arbejderne vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystemet med nye leverandører.
VEKS forventer at indgå yderligere delkontrakter til færdiggørelse af projektet til en skønnet værdi af DKK 6.467.876.
Kontrakt vedrørende færdiggørelse af svejsearbejder vedrørende rustfri rør samt idriftsættelse af anlæg og byggestyring
For færdiggørelse af arbejderne vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystemet på værk nr. 8 i Køge agter VEKS at indgå kontrakter med nye leverandører. Aftalerne om færdiggørelse af arbejderne indgås som særskilte kontrakter. Denne delkontrakt vedrører færdiggørelse af svejsearbejder vedrørende rustfri rør, herunder montage af rør, der alle er leveret af den tidligere, fallerede totalentreprenør samt reparation af fejlbehæftede svejsninger samt bistand i forbindelse med idriftsættelse og byggestyring i forbindelse med færdiggørelse.
Pkt. II.2.5) er udfyldt, da det er et teknisk krav i formularen, men der er ikke anvendt tildelingskriterier, da kontrakterne ikke har været udbudte.
For færdiggørelse af arbejderne vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystemet på værk nr. 8 i Køge agter VEKS at indgå kontrakter med nye leverandører. Aftalerne om færdiggørelse af arbejderne indgås som særskilte kontrakter. Denne delkontrakt vedrører færdiggørelse af svejsearbejder vedrørende sort stål, herunder udskiftning af rør for deionat vand til færdigvandssystem ved vandland, færdiggørelse omkring sikkerhedsventil i dampsystem, montage af rør fra sprængplade på varmepumpe, montage af mangler på gallerier, montage af spildbakker og dræn, montage af nødvendige løftepunkter samt lækagetest af rør.
Pkt. II.2.5) er udfyldt, da det er et teknisk krav i formularen, men der er ikke anvendt tildelingskriterier, da kontrakterne ikke har været udbudte.
For færdiggørelse af arbejderne vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystemet på værk nr. 8 i Køge agter VEKS at indgå kontrakter med nye leverandører. Aftalerne om færdiggørelse af arbejderne indgås som særskilte kontrakter. Denne delkontrakt vedrører isolering af rør, herunder sorte rør, varmepumpe, kondensattank og rustfri rør, samt udbedringer af mangler i montagearbejder på procesbygning, herunder døre og lunker i tagbelægningen m.v.
Pkt. II.2.5) er udfyldt, da det er et teknisk krav i formularen, men der er ikke anvendt tildelingskriterier, da kontrakterne ikke har været udbudte.
For færdiggørelse af arbejderne vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystemet på værk nr. 8 i Køge agter VEKS at indgå kontrakter med nye leverandører. Aftalerne om færdiggørelse af arbejderne indgås som særskilte kontrakter. Denne delkontrakt vedrører arbejder vedrørende elbestykning og elmontage i relation til energimålere i bygningstavle, tilslutning af instrumenter, belysning i procesbygning og ved sugetræksblæser, ABA, ABV, nødbelysning samt opvarmning i elrum, herunder projekteringsydelser. Delkontrakten omfatter tillige arbejder i relation til udvidelse af eksisterende ABA samt sammenkobling af nyt og eksisterende system.
Pkt. II.2.5) er udfyldt, da det er et teknisk krav i formularen, men der er ikke anvendt tildelingskriterier, da kontrakterne ikke har været udbudte.
For færdiggørelse af arbejderne vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystemet på værk nr. 8 i Køge agter VEKS at indgå kontrakter med nye leverandører. Aftalerne om færdiggørelse af arbejderne indgås som særskilte kontrakter. Denne delkontrakt vedrører færdiggørelse af montage af UF- og RO-systemer samt idriftsættelse heraf.
Pkt. II.2.5) er udfyldt, da det er et teknisk krav i formularen, men der er ikke anvendt tildelingskriterier, da kontrakterne ikke har været udbudte.
For færdiggørelse af arbejderne vedrørende opførelse af røggaskondenseringssystemet på værk nr. 8 i Køge agter VEKS at indgå kontrakter med nye leverandører. Aftalerne om færdiggørelse af arbejderne indgås som særskilte kontrakter. Denne delkontrakt vedrører installation og idriftsættelse af leverede komponenter, herunder sandfilter, mixed bed filter, ionbyttere, EDI, kulfilter, posefiltre og N2-generator.


Winner: AKTIVE ENERGI ANLÆG A/S
Award value: 13255956