Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-26
Buyer: Jan Král
Country: CZ
Contract type: Supplies
CPV classification: 09330000: Solar energy

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, odborná montáž, zprovoznění a další související činnosti při osazení nové fotovoltaické elektrárny a bateriového systému. Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky.
název projektu: Fotovoltaický systém s akumulací pro vlastní spotřebu Břežany II, číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023513
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, odborná montáž, zprovoznění a další související činnosti při osazení nové fotovoltaické elektrárny a bateriového systému. Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady při realizaci plnění předmětu veřejné zakázky.
Předmětem Dodatku č. 1 byla změna ujednání Smlouvy týkající se Přílohy č. 1 Technická specifikace nabízených zařízení (technická specifikace), Přílohy č. 3 Cenová specifikace a Přílohy č. 5 Projektová dokumentace. Vyvstala reálná potřeba upravit technickou specifikaci a projektovou dokumentaci předmětu plnění (dále také „technické důvody“). Dodatek č. 1 byl uzavřen dle § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť z důvodu dodání zboží s jinými technickými parametry – které však splňují podmínky zadavatele  –  bylo pro řádné splnění předmětu Smlouvy nezbytné realizovat dodatečné práce. V původní technické dokumentaci bylo počítáno s napětím 950V na stringu, avšak po dodání zařízení bylo uvedeno na štítku napětí 750V na MPPT, max 800V. Z tohoto důvodu bylo nutné přepočítat napětí stringů tak, aby technická dokumentace odpovídala fakticky dodanému zboží – přičemž touto odchylkou nedošlo k žádnému rozporu s požadavky zadavatele  –  přepojit solární panely na již hotové střeše, jejichž instalace byla provedena dle původní projektové dokumentace a zajistit tak, aby finální řešení bylo způsobilé řádného provozu při využití zařízení s odlišným napětí na stringu. Dále bylo nutné provést montáž 10ks panelů (viz dodatečné stavební práce), aby bylo dosaženo odpovídajících napětí na jednotlivých strinzích.  Zadavatel tak jednal i s přihlédnutím k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků, když přistoupil k uzavření Dodatku č. 1


Winner: TERMS CZ s.r.o.