Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-06-11
Buyer: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ШУМЕН
Country: BG
Region: BG333
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value: 1269696.96 BGN
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за строителството на обект: „Ново кръгово кръстовище на път I-2 при км 118+900“
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител на строително – монтажните работи, във връзка с изграждането на обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.

Републикански път I-2 е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България с направление от северозапад на югоизток в Североизточна България и свързва областните градове Русе, Разград, Шумен и Варна. Общата му дължина е 203 км, като преминава успоредно на АМ „Хемус“ от гр. Шумен до гр. Варна.
Кръстовището на Републикански път I-2 при км 118+900 е разположено ситуационно в прав участък с добра видимост, триклонно. В участъка е двулентов в едно платно с по една лента за движение в посока, натоварването е над 4000 МПС/24ч. Участъкът на етапна връзка към АМ „Хемус“ също е двулентов в едно платно, с по една лента за движение в посока. Натоварването е сравнително интензивно.
Ширината на пътното платно на републиканския път в участъка на разглежданото кръстовище е 12,00 м.:
Настилка – 2х4,25 м = 8,50 м
Банкети двустранно – 2х1,75 = 3,50 м.

Отводняването на пътното платно е чрез надлъжни и напречни наклони, които отвеждат водата до съществуващите земни окопи, които частично са облицовани.
Малки съоръжения в участъка има два броя – водосток ø800 при км 118+659 и водосток ø1000 при км 119+022.
Големи съоръжения – пътен надлез – начало при км 118+453 и край при км 118+475 на път I-2 при пътен възел с път I-7 – тип „Тромпет“ км 118+456.
В участъка има съществуващи ОСП, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.
За обекта има разработена проектна разработка във фаза Технически проект.
За обекта има изготвен Технически проект, одобрен ПУП, като се разширява зоната на Индустриален парк „Шумен“. С реализацията на проекта е предвиден нов вход-изход на подзоната, като кръстовището да стане на четириклонно кръгово кръстовище на мястото на съществуващото триклонно кръстовище на Републикански път I-2 „Русе – Шумен – Варна“ при км 118+900.
Техническият проект (Проектната документация) е представен в Приложение А към документацията за обществената поръчка.

Предметът на обществената поръчка, включва описание на дейностите по поръчката, както следва:
А) Етап I – Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР):
A.1) Изпълнение на СМР, съгласно Техническия проект (Приложение А), в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията, заповедите в Заповедната книга и Количествено – стойностната сметка (КСС).
А.2) Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството.
A.3) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
A.4) Представяне за одобрение „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОБД) от Консултанта, с цел осигуряване на най – висока степен на безопасност на участниците в движението. Спазване на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
А.5) Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя технологията на изпълнение на СМР.
А.6) Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя линеен график за изпълнение на СМР за обекта.
А.7) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други).
А.8) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
А.9) Изпълнителят се задължава да разполага с Акредитирана строителна лаборатория, с която да извършва задължителни проби, изпитвания на СМР, съгласно ТС 2014 на АПИ. Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, навсякъде където това е приложимо, както и да извършва изпитвания.
A.10) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
А.11) Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на Консултанта до производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени, след влагането им в строителството. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя.
А.12) Осигуряване терени за нуждите на строителството, при необходимост, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.
А.13) Изграждане и поддържане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството.
А.14) Преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения, при необходимост.
А.15) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.
....

Продължава в поле Допълнителна информация(BT-728-Procedure)
А.16) Извършване на геодезическо замерване на теренната основа на строежа, във връзка с изготвяне на Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
А.17) Изпълнение на хоризонтална пътна маркировка, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ (ПОБД).
А.18) Изпълнение на вертикална сигнализация, съгласно проекта за „Постоянна организация и безопасност на движението“ (ПОБД).
А.19) Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на строежа.
А.20) Изпълнителят на СМР трябва изготви и представи на Консултанта, упражняващ строителен надзор на обекта за проверка, съгласуване, одобряване и издаване на писмено становище, и след издаване на положително становище от Консултанта, да входира документите в деловодството на Възложителя, както следва:
А20.1) Линеен график, в 10-дневен срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
А.20.2) Технология на изпълнение на СМР, в 20-дневен срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
А.20.3) Анализни цени при възникване на СМР, които не са предвидени в Техническия проект;
А.20.4) Заменителна таблица (по образец на Възложителя), в случай, че определени видове работи отпадат за сметка на други видове СМР;
А.20.5) Приложение „Допълнителни разходи“, техническа обосновка и доказателствен материал за доказване на необходимостта от извършването на допълнителни разходи;
А.20.6) ВОБД при промяна по време на изпълнение на СМР.
А.21) Отчитане хода на изпълнение на строителството и на извършените СМР с месечни доклади, като следи същите да бъдат завършени в рамките на посочения срок и на заложената в договора стойност за реализация.
А.22) Изпълнителят трябва да изготвя сертификати за изпълнените видове СМР, след което да ги представи на Консултанта и Възложителя за окончателно одобрение, като при установяване на грешки, и/или непълноти, и/или несъответствия, същите следва да бъдат коригирани. При установяване на технически грешки и/или непълноти, и/или несъответствия, в сертификат от страна на Възложителя след като му е предаден за окончателно одобрение, респективно и за последващо разплащане, който е одобрен от Консултанта, се допуска налагане на санкция на Консултанта.
А.23) Подписване на Констативен акт (Обр. 15), съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора за строителство.
А.24) Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
А.25) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя.
А.26) Отстраняване на констатирани забележки, приети с решение по Одитния доклад преди въвеждане на пътя в експлоатация и по време на началната експлоатация на пътя, съгласно чл. 22 от Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за „Обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „Одитор по пътна безопасност““.

Б) Етап II – Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове:
Б1) Извършване на редовни инспекции на въведения в експлоатация строеж през гаранционния период, минимум 2 (два) пъти в годината, и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции.
Б2) Отстраняване на всички установени от проверката на Възложителя и/или Консултанта дефекти, за които Изпълнителят е уведомен, спазване на определените действия, необходими за отстраняването на откритите дефекти, посочени от Възложителя и/или Консултанта.
Б3) Спазване на издадените от Консултанта инструкции за отстраняване на дефекти.
Б4) Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
В) Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл.70, ал. 2, т.1 от ЗОП
Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за строителството на обект: „Ново кръгово кръстовище на път I-2 при км 118+900“
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител на строително – монтажните работи, във връзка с изграждането на обекта и да се сключи договор за неговото изпълнение, с оглед извършване на качествено строителство в съответствие с нормативните изисквания и спазване на договорените срокове.
Републикански път I-2 е първокласен път от Републиканската пътна мрежа на България с направление от северозапад на югоизток в Североизточна България и свързва областните градове Русе, Разград, Шумен и Варна. Общата му дължина е 203 км, като преминава успоредно на АМ „Хемус“ от гр. Шумен до гр. Варна.
Кръстовището на Републикански път I-2 при км 118+900 е разположено ситуационно в прав участък с добра видимост, триклонно. В участъка е двулентов в едно платно с по една лента за движение в посока, натоварването е над 4000 МПС/24ч. Участъкът на етапна връзка към АМ „Хемус“ също е двулентов в едно платно, с по една лента за движение в посока. Натоварването е сравнително интензивно.
Ширината на пътното платно на републиканския път в участъка на разглежданото кръстовище е 12,00 м.:
Настилка – 2х4,25 м = 8,50 м
Банкети двустранно – 2х1,75 = 3,50 м.
Отводняването на пътното платно е чрез надлъжни и напречни наклони, които отвеждат водата до съществуващите земни окопи, които частично са облицовани.
Малки съоръжения в участъка има два броя – водосток ø800 при км 118+659 и водосток ø1000 при км 119+022.
Големи съоръжения – пътен надлез – начало при км 118+453 и край при км 118+475 на път I-2 при пътен възел с път I-7 – тип „Тромпет“ км 118+456.
В участъка има съществуващи ОСП, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.
За обекта има разработена проектна разработка във фаза Технически проект.
За обекта има изготвен Технически проект, одобрен ПУП, като се разширява зоната на Индустриален парк „Шумен“. С реализацията на проекта е предвиден нов вход-изход на подзоната, като кръстовището да стане на четириклонно кръгово кръстовище на мястото на съществуващото триклонно кръстовище на Републикански път I-2 „Русе – Шумен – Варна“ при км 118+900.
Техническият проект (Проектната документация) е представен в Приложение А към документацията за обществената поръчка.
Предметът на обществената поръчка, включва описание на дейностите по поръчката, както следва:
А) Етап I – Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР):
A.1) Изпълнение на СМР, съгласно Техническия проект (Приложение А), в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията, заповедите в Заповедната книга и Количествено – стойностната сметка (КСС).
А.2) Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството.
A.3) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
A.4) Представяне за одобрение „Временна организация и безопасност на движението“ (ВОБД) от Консултанта, с цел осигуряване на най – висока степен на безопасност на участниците в движението. Спазване на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
А.5) Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя технологията на изпълнение на СМР.
А.6) Изпълнителят трябва да представи за одобрение на Консултанта и Възложителя линеен график за изпълнение на СМР за обекта.
А.7) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други).
А.8) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
А.9) Изпълнителят се задължава да разполага с Акредитирана строителна лаборатория, с която да извършва задължителни проби, изпитвания на СМР, съгласно ТС 2014 на АПИ. Да провежда вземания на проби и изпитвания на материали и качество на изпълнение, навсякъде където това е приложимо, както и да извършва изпитвания.
A.10) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
А.11) Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на Консултанта до производствени бази и заводи, с цел удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат проверени, след влагането им в строителството. Удостоверяването на проверките в производствените бази и заводи се документира с протокол, подписан от страна на Консултанта и Изпълнителя.
А.12) Осигуряване терени за нуждите на строителството, при необходимост, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.
А.13) Изграждане и поддържане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството.
А.14) Преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения, при необходимост.
А.15) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

Продължава в поле Допълнителна информация (BT-300-Lot)


Winner: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД
Award value: 1269696.96
Number of bids: 2