Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu,ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyř pruhovém režimu(2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
ZBV č. 40. Před zahájením prací na stavebním objektu SO 15-101.5 Oplocení bylo zjištěno, že zejména mezi staničením 117,900 -119,300, ale i v dalších částech stavby se v prostoru potřebném pro realizaci oplocení nachází cca 61 kusů stromů a dalších dřevin s průměrem kmene do 0,5m, které je nutné pokácet, odstranit pařezy a uvést terén do takového stavu, aby v těchto místech mohlo být realizováno definitivní oplocení stavby. Dne 16. 2. 2018 zapsal pracovník TDI do stavebního deníku, že je kácení dřevin a odstranění pařezů nutno provést, potvrdil tak výskyt Nepředvídatelných fyzických podmínek na stavbě a pověřil Zhotovitele vypracováním ZBV. Předmětem ZBV je vypořádání smluvních kompenzačních nároků - CLAIM Č. 11 v návaznosti na uzavřenou Dohodu dne 29. 7. 2022 dle pod-čI. 3.5. Smluvních podmínek ke Smlouvě Č. 02PT-002009, uzavřenou dne 5. 8. 2016. Claim Č. 11 byl oznámen v korespondenci zn. 01-15-296/2019 ze dne 24. 3. 2019. Na základě Určení Správce stavby zn. 5277/15/20-21110-VJ ze dne 3.6.2020 došlo k prodloužení smluvních termínů o 18 dní. Tento Claim Č. 11 byl předmětem zpracování "Expertního posudku na posouzení uznatelných finančních nároků předložených v claimech Zhotovitele Č. 9, 10 a 11 na stavbě 01 modernizace -úsek 15, EXIT 112 Jihlava -EXIT 119 Velký Beranov" (v příloze) a je předložen v souladu se závěry tohoto posudku.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § )22 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list.
ZBV č. 40. Před zahájením prací na stavebním objektu SO 15-101.5 Oplocení bylo zjištěno, že zejména mezi staničením 117,900 -119,300, ale i v dalších částech stavby se v prostoru potřebném pro realizaci oplocení nachází cca 61 kusů stromů a dalších dřevin s průměrem kmene do 0,5m, které je nutné pokácet, odstranit pařezy a uvést terén do takového stavu, aby v těchto místech mohlo být realizováno definitivní oplocení stavby. Dne 16. 2. 2018 zapsal pracovník TDI do stavebního deníku, že je kácení dřevin a odstranění pařezů nutno provést, potvrdil tak výskyt Nepředvídatelných fyzických podmínek na stavbě a pověřil Zhotovitele vypracováním ZBV. Předmětem ZBV je vypořádání smluvních kompenzačních nároků - CLAIM Č. 11 v návaznosti na uzavřenou Dohodu dne 29. 7. 2022 dle pod-čI. 3.5. Smluvních podmínek ke Smlouvě Č. 02PT-002009, uzavřenou dne 5. 8. 2016. Claim Č. 11 byl oznámen v korespondenci zn. 01-15-296/2019 ze dne 24. 3. 2019. Na základě Určení Správce stavby zn. 5277/15/20-21110-VJ ze dne 3.6.2020 došlo k prodloužení smluvních termínů o 18 dní. Tento Claim Č. 11 byl předmětem zpracování "Expertního posudku na posouzení uznatelných finančních nároků předložených v claimech Zhotovitele Č. 9, 10 a 11 na stavbě 01 modernizace -úsek 15, EXIT 112 Jihlava -EXIT 119 Velký Beranov" (v příloze) a je předložen v souladu se závěry tohoto posudku.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § )22 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list.
ZBV č. 40. Před zahájením prací na stavebním objektu SO 15-101.5 Oplocení bylo zjištěno, že zejména mezi staničením 117,900 -119,300, ale i v dalších částech stavby se v prostoru potřebném pro realizaci oplocení nachází cca 61 kusů stromů a dalších dřevin s průměrem kmene do 0,5m, které je nutné pokácet, odstranit pařezy a uvést terén do takového stavu, aby v těchto místech mohlo být realizováno definitivní oplocení stavby. Dne 16. 2. 2018 zapsal pracovník TDI do stavebního deníku, že je kácení dřevin a odstranění pařezů nutno provést, potvrdil tak výskyt Nepředvídatelných fyzických podmínek na stavbě a pověřil Zhotovitele vypracováním ZBV. Předmětem ZBV je vypořádání smluvních kompenzačních nároků - CLAIM Č. 11 v návaznosti na uzavřenou Dohodu dne 29. 7. 2022 dle pod-čI. 3.5. Smluvních podmínek ke Smlouvě Č. 02PT-002009, uzavřenou dne 5. 8. 2016. Claim Č. 11 byl oznámen v korespondenci zn. 01-15-296/2019 ze dne 24. 3. 2019. Na základě Určení Správce stavby zn. 5277/15/20-21110-VJ ze d


Winner: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným