Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-22
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Építési keretmegállapodás 2017–2020 – Észak-Alföldi régió – Hazai finanszírozás – 3. versenyújranyitás”
Burkolatfelújítás a 3612. sz. Tiszalúc–Nagycserkesz összekötő út 15+300 – 27+912 km sz. közötti szakaszon.
Burkolatfelújítás a 3612. sz. Tiszalúc–Nagycserkesz összekötő út 15+300 - 27+912 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
Burkolatfelújítás a 3612. sz. Tiszalúc–Nagycserkesz összekötő út 15+300 – 27+912 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
Burkolatfelújítás a 3612. sz. Tiszalúc–Nagycserkesz összekötő út 15+300 – 27+912 km sz. közötti szakaszon
Burkolatfelújítás a 3612. sz. Tiszalúc–Nagycserkesz összekötő út 15+300 – 27+912 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 120 naptári napon belül végzi el. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a 3612 sz. ök. út 18+436–27+912 km szelvények közötti szakaszán a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 120 naptári napon belül végzi el. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a 3612 sz. ök. út 15+300–18+436 km szelvények közötti szakaszán a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 60 naptári napon belül végzi el. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 18.3.2019-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
A Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában vállalt valamennyi munkára a sikeres átadás-átvétele időpontjától kezdődően 48 hónap teljes körű jótállással tartozik.
A Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában vállalt valamennyi munkára a két ütem időbeli elvállása miatt külön-külön, a sikeres átadás-átvétele időpontjától kezdődően 48 hónap teljes körű jótállással tartozik.
A válalkozási szerződés a felek között 5.3.2018 napján került megkötésre. 8.3.2018 napján Tiszadada polgármestere írásban jelezte, hogy az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 28.8.2017 napján a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00050 azonosító számú projekt keretén belül Tiszadada településen megvalósítandó szennyvíztelep és csatornahálózat fejlesztési munkáira. A tervezett szennyvízcsatorna nyomvonala érinti a 3612. sz. ök. út 15+154–18+436 km szelvények közötti szakaszát. Vállalkozó jelezte, hogy a 3.4.2018 napján átadott 3612 sz. ök. út 18+436 – 27+912 km szelvények közötti rész vonatkozásában élni kíván a 120 naptári napos átfutási idővel,az át nem adott 3612 sz. ök. út 15+154–18+436 km szelvények közötti szakasza vonatkozásában a munkaterület átadásától számított 60 naptári napot kér a kivitelezésre.
Ajánlatkérő nem láthatta előre a fentiekben leírtakat, hiszen azok már az Eredeti Szerződés megkötését követően jelentek meg.


Winner: "KE-VíZ 21" Építőipari Zrt.