Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-08-28
Buyer: EURO APAVOL SA
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231300 | 45232150 | 45232152 | 45232400 | 45233142: Road-repair work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL in perioada 2014-2020, cod SMIS 155923
a)	Subfactor Pt.2.1 Nivelul de detaliere a graficului general de realizare a investiției publice = maxim 3 puncte;
In graficul general de realizare a investiției publice sunt incluse toate activitatile principale, insa acestea nu sunt detaliate in subactivități, graficul general de realizare a investiției publice neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului  0,75
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, însă acestea sunt detaliate partial în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice putând fi utilizat așa cum este prezentat doar parțial ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului 1,50
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, acestea sunt detaliate în subactivități, iar graficul general de realizare a investiției publice poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului  3,00
b)	Subfactor Pt.2.2  Succesiunea logică a activităților din graficul general de realizare a investiției publice = maxim  3 puncte; Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a contractului, insa, in prezentarea succesiunii logice a activitatilor si sub-activitatilor nu exista interdependente care sa permita identificarea acestora cu usurinta 0,75
Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a contractului, iar intre activitati si sub-activitati exista interdependente care pot fi identificate cu usurinta 1,50
Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor, demonstrând optimizarea succesiunii activităților în raport cu drumul critic și riscurile probabile. Activitatile aferente realizarii investitiei publice sunt in asa fel prezentate, incat rezulta foarte clar modul de derulare a contractului. Lucrarile pentru obiectele sistemelor de apa, respectiv de apă uzată sunt prezentate distinct, in succesiune logica, rezultând interdependenta intre activitati si sub-activitati, fiind evidentiate etapele necesare pana la finalizarea obiectivului, testarea si punerea in functiune si conectarea fiecărui obiect la reteaua principală si in cadrul sistemului. 3,00
c)	Subfactor Pt.2.3  Stabilirea duratei și perioadelor de derulare a activităților, corelat cu complexitatea activităților = maxim 3 puncte;
Durata activităților și perioadele de derulare a acestora nu corespund integral complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire). 0,75
Durata activităților și perioadele de derulare a acestora corespund complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire). 1,50
Durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire), fiind demonstrată inclusiv optimizarea acestora în raport cu drumul critic, iar planificarea activităților este realizată în funcție de riscurile probabile și permite flexibilitate în situațiile neprevăzute. 3,00
d)	Subfactor Pt.2.4  Stabilirea de puncte de reper relevante în cadrul graficului general de realizare a investiției publice = maxim 3 puncte;
Punctele de reper (jaloanele) nu sunt identificate integral, prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia propusă pentru execuția contractului; cel mult 3 (trei) astfel de puncte de reper (jaloane) nu sunt identificate 0,75
Punctele de reper (jaloanele) nu sunt identificate integral, prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia propusă pentru execuția contractului, cel mult 1(un) astfel de punct de reper (jalon) nu este identificat 1,50