Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-22
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Délka trasy I. etapy je 685,82 m. Jedná se o rekonstrukci ulice Alfonse Muchy. Rekonstrukce této komunikace začíná v křižovatce s Vinohradskou ulicí a pokračuje ve stávající trase až ke křižovatce u průmyslové zóny Sandvik na Zadních Vinohradech. Podél komunikace budou na posouzených místech doplněny protihlukové stěny (dále PHS).
Kategorie silnice je MO2 9,5/8/50 a MO2 11/8/50. Šířka jízdního pruhu je 3,25 a vodící proužek 0,25 m. Podél komunikace budou vystavěny chodníky šířky min. 2,0 m. Chodníky budou provedeny v kompletní skladbě konstrukce z betonové skladebné (zámkové) dlažby.
Okružní křižovatka řeší obslužnost sídliště Zadní Vinohrady a průmyslovou zónu Sandvik. Jedná se o rekonstrukci stávající nepřehledné průsečné křižovatky na okružní křižovatku o průměru 36,0 m s pěti větvemi (ul. Alfonse Muchy, průmyslová zóna Zadní Vinohrady, směr Otvice, sídliště Zadní Vinohrady, ul. V. Nezvala)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmět plnění se rozšiřuje o položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z důvodu řádného dokončení díla. Jedná se o práce, které musí být z důvodu slučitelnosti s předchozími pracemi a zachováním podmínek záruk díla, provedeny původním zhotovitelem díla.
Realizace je nezbytná z důvodu řádného a kompletního dokončení díla, aby nedocházelo k následnému poškozování jednak dokončeného díla a také k zajištění správné funkce
Po provedení posouzení stávajícího oplocení lemujícího komunikaci v ul. Alfonse Muchy na staničení KM 0.335 - 0.435 VPRAVO je konstatováno, že oplocení vč. betonového základového pasu je velmi zdegradováno. V průběhu realizace zemních prací, by mohlo dojít k jeho zřícení. Z tohoto důvodu je, za účasti projektanta a geotechnika, navrženo zajištění pomocí prefabrikovaných betonových dílců, které nám dovolí realizaci po částech. Osazení prefabrikovaných betonových dílců způsobí odlehčení působení zeminy a konstrukčních vrstev přilehlé komunikace na základový pas ocelového oplocení a tím zajistí jeho budoucí stabilizaci
Z důvodu zajištění oplocení pomocí prefabrikovaných betonových dílců H-BLOK, které způsobí odlehčení působení zeminy a konstrukčních vrstev přilehlé komunikace na základový pas ocelového oplocení a tím zajistí jeho stabilizaci a oprava oplocení tedy není nutná. Z tohoto důvodu se položky na opravu oplocení odečítají. Zároveň se odečítají betonové obruby, které nahrazují právě prefabrikované dílce H-BLOK.


Winner: HERKUL a.s.