Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-12-18
Buyer: ОБЩИНА ЛУКОВИТ
Country: BG
Region: BG315
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads | 45233140: Roadway works | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000
Estimated value: 12165080.84 BGN
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Проектиране: Техническия проект за основен ремонт обхваща Общински път LOV2097 /III-305,Садовец-Ъглен/-Бежаново-/III-3502/ в участъка от км 0+000 до км 6+400, попадащ на територията на Община Луковит. Приблизителната дължина на общинския път е 6 400м. Община Луковит е възложила изработването на Идеен проект за обекта, който следва да бъде съобразен от участниците при изготвяне на техните оферти за участие в настоящата обществена поръчка. Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя. Проектът да се изготви с технически елементи, съответстващи на проектната скорост на пътния участък, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-2 от 20 август 2018 г. за проектиране на пътища, при условието за максимално придържане към съществуващата ситуация. Данни за съществуващия път - ситуация, надлъжен профил, габарит, пътни кръстовища, отсечки в населени места, отводняване, малки и големи съоръжения, принадлежности на пътя, сигнализация и маркировка. -  Начало, край и дължина на проектния участък - Точното местоположение на началото и края на пътния участък да се съгласува с представител на Община Луковит, за което да се състави двустранен протокол. - Началото на проектния участък е при кръстовището с Републикански път III-305 при км 0+000;
- Краят на проектния участък е при кръстовището с Републикански път III-3502 при км 6+400; - Обща дължина на проектния участък - около 6 400м. ІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР. 
Строежът е ТРЕТА  категория , съгласно чл. 137,ал.1, т. 3, буква „а“ от ЗУТ,  чл.6, ал.1, т.1  от Наредба №1/2003 год. На МРРБ / ДВ, бр.72/2003г./  за номенклатурата на видовете строежи, съответно  ІІ-група, ІІІ  категория  по чл.5, ал.6, т.2.3.1. от Правилник за реда за вписване и подене на Централния професионален регистър на строителя.
В случай, че техническото предложение съдържа всички минимални изисквания, определени от възложителя
като условие за допустимост на техническото предложение, то ще бъде оценено с минималния брой точки по
показателя – 10,00 (десет) точки.
Оценката се прави на базата на обективно сравнение на направените предложения и тяхното съдържание със
заложените в настоящата методика за оценка условия. Всяко от условията е дефинирано като условие, което
допринася за предлаганото ниво на качество на изпълнение, като са определени:
- Минимално изискуемо ниво на изпълнение, което е годно да постигне целите на възложителя и
- Допълнително предлагано ниво на изпълнение, което повишава качеството на изпълнение с оглед реализиране
на строителния процес при по-добри условия.
􀀀 Задължителни условия за допустимост на предложението за получаване на минимален брой точки:
Настоящите изисквания се дефинират като минимално необходими с оглед преценката, че предложението
осигурява минимално ниво на изпълнение, за което да получи базови 10 точки. Участникът следва да представи
изложение – своето виждане за изпълнение на предмета на поръчката, в следните направления:
1) Технология и организация на изпълнение.
В техническото предложение следва да е представено описание на технологична последователност на
изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката - проектирането, строителството и авторския надзор,
като за всяка дейност следва да са посочени начин на изпълнение, вкл. технология за нейното изпълнение
съобразно приложимите нормативни изисквания и съответстваща на избрания и описан от участника подход за
изпълнение. Предложената от Участника технологична последователност следва да гарантира изпълнението на
всички дейности, включени в предмета на поръчката и да е съобразена с действащите технически норми и
стандарти, както и заложените изисквания в техническата документация по процедурата. Предложената
технологична последователност на изпълнение следва да е приложима за конкретния обект, като следва да
отчита неговите характеристики, местоположение и специфики. Участникът следва да опише предвижданията си
за организация на работата на планирания човешки ресурс за всички дейности, включени в обхвата на поръчката –
състав, техническа обезпеченост (техника, механизация, оборудване) и координация на работната ръка, с
посочена йерархична схема на екипа на участника. От описанието следва да е видно как се разпределят
основните отговорности и дейности между предвидения от участника човешки ресурс. С описанието на
отговорностите на експертния екип и на изпълнителските екипи на участника е направено дефиниране на
конкретни задължения за всеки етап на изпълнение на предмета на поръчката, като за изпълнението на дейностите
е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (под отделна задача
ще се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен
експерт и чието изпълнение може да се проследи).
2) Организация на дейностите по отстраняване на гаранционни дефекти по време на гаранционния срок.
С оглед социалната значимост на този проект за възложителя е важно в този раздел участникът да предложи, а в
последствие и приложи предвижданата от него организация за действие по повод на установяване и отстраняване
на гаранционни дефекти в определения гаранционен срок. Предложената организация следва да е съобразена с
особеностите на обекта на поръчката и нормативните изисквания, с цел осигуряване на срочност и адекватност на
предвидените за изпълнение действия. Представената организация на изпълнение следва да включва
отговорните експерти и техните задължения, взаимовръзката между тях, както и взаимовръзката с възложителя в
процеса на установяване и отстраняване на гаранционни дефекти в определения гаранционен срок. Участникът
следва да предложи, а в последствие и изпълни план за мобилизация и организация на изпълнението на
гаранционните дейности, в който да посочи изпълнението на това задължение и разпределението на конкретните
задачи във времето.
Констатацията за съответствие на конкретното техническо предложение с така определените минимални
изисквания прави разглежданото предложение отговарящо на изискванията на възложителя за минимално ниво
на изпълнение.
􀀀 Допълнителни условия за получаване на определен брой точки:
На базата на констатация, че предложението покрива поставените минимални изисквания, с което се гарантира
постигане на минимално необходимото качество на изпълнение на възлаганото, техническото предложение се
оценява и разглежда спрямо описаните по-долу условия, обосноваващи получаване на допълнителен брой точки:
описаните условия:
1) Получават се допълнителни + 10 точки, ако за техническото предложение на участника е валидно следното:
Участникът е предвидил и описал начина, по който ще приложи в хода на изпълнението конкретни мерки/действия
за намаляване и смекчаване на възможните негативни социални последици от изпълнението на строителството.
Предвид на това, следва да се представи предложение за систематизиран план за прилагане на конкретно
определена мярка/действие, действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на
конкретната мярка и действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.
Предложенията на участника следва да отчитат предложената организация за изпълнение и спецификата на
възлаганите работи и да е насочено към конкретната обществена поръчка, като не се приемат мерки/действия от
общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и
специфични особености. Изискването на възложителя е да се разгледат/предложат минимум по една
мярка/действие, което да е насочено към:
- Информиране на постоянно и временно пребиваващо население в обхвата на работите относно предстоящи
строително-монтажни работи;
- Осигуряване на транспортна свързаност в населеното място по време на изпълнение на СМР;
- Намаляване на нивата на шум по време на работа.
При така определеното условие, по разбиране на възложителя, е възможно да се направи преценка, че с
реализиране на предложеното изпълнение, отговарящо на заложеното, се постига изискуемото от възложителя
минимално ниво на изпълнение, но същото се надгражда с минимизиране на негативните социални ефекти от
строителството за местното население, поради което следва да бъде оценено с по- висок брой точки.
2) Получават се допълнителни + 10 точки, ако за техническото предложение на участника е валидно следното:
Участникът е предвидил и описал начина, по който ще приложи в хода на изпълнението конкретни мерки/действия
за намаляване и смекчаване на възможните негативни екологични последици от изпълнението на строителството.
Предвид на това, следва да се представи предложение за систематизиран план за прилагане на конкретно
определена мярка/действие, действия по контрол на изпълнението на представения план за прилагане на
конкретната мярка и действия в случаите на констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка.
Предложенията на участника следва да отчитат предложената организация за изпълнение и спецификата на
възлаганите работи и да е насочено към конкретната обществена поръчка, като не се приемат мерки/действия от
общ характер, т.е. приложими към всяка една поръчка за изпълнение на СМР, без значение на нейния обхват и
специфични особености. Изискването на възложителя е да се разгледат/предложат минимум по една
мярка/действие, което да е насочено към:
- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни
течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух по време на изпълнение на СМР;
- Недопускане на замърсяване на съседни имоти със строителни отпадъци по време на изпълнение на СМР.
При така определеното условие, по разбиране на възложителя, е възможно да се направи преценка, че с
реализиране на предложеното изпълнение, отговарящо на заложеното, се постига изискуемото от възложителя
минимално ниво на изпълнение, но същото се надгражда с минимизиране на негативните екологични ефекти от
строителството за местното население, поради което следва да бъде оценено с по- висок брой точки.
3) Получават се допълнителни + 10 точки, ако за техническото предложение на участника е валидно следното:
Участникът е направил конкретни предложения за начини и способи за надграждане на договорната комуникация с
Възложителя, като в тази връзка предвиди за изпълнение конкретни действия за:
- Предварително информиране на възложителя за потенциални проблеми на строителната площадка;
- Периодично докладване за напредъка на проекта.
За така направените предложения следва да са идентифицирани момент на изпълнение/прилагане, конкретно ангажирани и отговорни лица (експерти) и да са определени задълженията им.
С така определеното надграждащо условие се постига по-високо ниво на изпълнение с оглед превенция и
осигуряване възможност за своевременна реакция на Възложителя с оглед изпълнение на задълженията по
договора.
4) Получават се допълнителни + 10 точки, ако за техническото предложение на участника е валидно следното:
Участникът следва да е предложил Мерки за осигуряване на качеството. Следва да се опишат за всяка от мерките
за осигуряване на качеството, дефинирани от възложителя, резултатите, които се очакват от прилагането на
конкретната мярка, и да се предложи систематизиран план за прилагане на конкретната мярка, действия по
контрол на изпълнението на представения план за прилагане на конкретната мярка и действия в случаите на
констатирано отклонение от плана за прилагане на конкретната мярка. Предложенията на участника следва да
отчитат предложената организация за изпълнение и спецификата на възлаганите работи и да е насочено към
конкретната обществена поръчка, а не е от общ характер, т.е. приложимо към всяка една поръчка, без значение на
нейния обхват и специфични особености. Мерките за осигуряване на качеството, дефинирани от възложителя, са:
а. Входящ контрол на материалите, предназначени за влагане в изпълнението на дейностите от предмета на
поръчката;
б. Контрол върху технологията на изпълнение;
в. Контрол върху технологичната последователност;
г. Контрол върху сроковете за изпълнение.
С така определеното надграждащо условие се постига по-високо ниво на изпълнение с оглед прилагане на
предложените мерки и повишаване на качеството на изпълнение с оглед изпълнение на задълженията по
договора.
Оценката по показателя се изчислява по следната формула:
ЦП = (Цена мин. / Цена участ.)* 50, където
Цена мин. е най-ниската предложена обща крайна цена от участник.
Цена участ. е цената (обща, крайна), предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.
Разглеждат се и се отварят само ценовите предложения на участници, които съобразно условията за оценяване по
показател ТП са получили оценка.
Класират се само ценови предложения, за които е констатирано, че в същите не се откриват пропуски,
противоречия или грешки, които по какъвто и да е начин поставят под съмнение точната стойност на направеното
ценово предложение.
Жалба се подава в 10- дневен срок от връчване на решението за избор на изпълнител съгласно чл. 197, ал. 1, от ЗОП.


Winner: МЕГА ХИДРОСТРОЙ ЕООД
Award value: 11862000
Number of bids: 1