Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-25
Buyer: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45221121 | 45231220 | 45232210 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o.  - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju”, zwanym dalej PRZEBUDOWĄ.
d)	Podniesienie niwelety jezdni DW 933 na dojazdach do wiaduktu – przebudowa drogi z uwzględnieniem szkód górniczych;
Szczegółowy opis zadania znajduje się w dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną stanowiący załącznik nr 8 do siwz stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do umowy.
Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o.  - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy PZP.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju”, zwanym dalej PRZEBUDOWĄ.
d) Podniesienie niwelety jezdni DW 933 na dojazdach do wiaduktu – przebudowa drogi z uwzględnieniem szkód górniczych;
Szczegółowy opis zadania znajduje się w dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną stanowiący załącznik nr 8 do siwz stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do umowy.
4. Roboty budowlane polegające na wzmocnieniu grubym kruszywem szkieletu konstrukcji jezdni, po powstałym zapadlisku.
Ad. 3 W trakcie realizacji robót związanych z wykonaniem rampy rozładunkowej stwierdzono odmienne od założeń warunki posadowienia sieci. Zakres robót objętych kontraktem związany z budową rampy rozładunkowej nie przewidywał konieczności obniżenia siei teletechnicznej celem wykonania rampy. Zakres i sposób wykonania robót został uzgodniony z Projektantem.
Ad. 4 W trakcie wykonywania robót stwierdzono niezgodność projektu ze stanem rzeczywistym. Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne zaszła konieczność wykonania szkieletu wzmacniającego z grubego kruszywa kopalnianego pod konstrukcją drogi dojazdowej jak również rowu celem umożliwienia dalszego wykonywania robót.  Zakres i sposób wykonania robót został uzgodniony z Projektantem.
Ad. 5 Po wykonaniu robót ziemnych okazało się że w podłożu występują wybicia wody. Z uwagi na powyższe ustalono sposób zabezpieczenia wybić wody tj. wykonanie po 4 m zabezpieczania od obrysu miejsca wybicia wody gruntowej w postaci geowłókniny.
Ad. 6 W trakcie wykonywania robót stwierdzono niezgodność projektu ze stanem rzeczywistym. Z uwagi na fakt, że na terenie planowanych prac związanych z wykonaniem drogi dojazdowej i serwisowej panują wyjątkowo trudne warunki gruntowo-wodne, które uniemożliwiały osiągnięcie wymaganych dokumentacją projektową wskaźników nośności i zagęszczenia gruntów nastąpiła konieczność wykonania szkieletu wzmacniającego z grubego kruszywa kopalnianego pod konstrukcją drogi dojazdowej i serwisowej. Zakres i sposób wykonania robót został uzgodniony z Projektantem.


Winner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.