Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-02-08
Buyer: Olomoucký kraj
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), pro stavební povolení (DSP) a provádění stavby (DPS), včetně zajištění zaměření stávajícího stavu, v rozsahu nezbytném pro zhotovení projektové dokumentace, včetně zpracování či zajištění potřebných projektových podkladů a průzkumů (geodetického zaměření, diagnostického průzkumu, inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu, korozního průzkumu a průzkumu bludných proudů, pedologického průzkumu, dendrologického průzkumu, stavebně technického průzkumu budov určených k demolici, průzkumu kontaminace zemin a veškerých potřebných podkladů a dalších nezbytných průzkumů a studií na realizaci navržené stavby apod.) na realizaci navržené stavby: „ II/150 Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka“. Dále je předmětem plnění výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
V čase zahájení zadávacího řízení pro tuto veřejnou zakázku stanovil zadavatelpředpokládaný termín zahájení projekčních prací od 1.10.2017. Vzhledemke skutečnosti, že k oboustrannému podpisu smlouvy došlo až dne 24.11.2017, je zřejmé, že i z důvodu klimatických podmínek není možné provést všechny požadované průzkumy v dílčím termínu dle čl. IV. odst 1 písm. a) Smlouvy o dílo do 20.2.2018, stanoveném v zadávacích podmínkách výběrového řízení. Dendrologický průzkumzejména na listnatých stromech bude možné provést v termínu do 20.3.2018, a tov závislosti na předpokládaném vývoji klimatických podmínek v tomto ročním období.
V průběhu realizace se vyskytly komplikace, kvůli kterým není možné dokončit zakázku jako celek v dohodnutém, termínu dokončení zakázky.


Winner: HBH Projekt, spol. s.r.o.