Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2025-02-20
Buyer: Bauleistungen für den Neubau, Umbau und Sanierung der Gartetalschule in 37130 Gleichen OT Kerstlingerode
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 44221200 | 44520000 | 45000000: Construction work | 45112700
Estimated value: 7614136.62 EUR
Submission deadline: 2026-06-15
Award criteria: price

Technical requirements: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit: - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst 10 Kalendertage nach Absendung (per Telefax, E-Mail oder elektronisch über das E-Vergabe-Portal) der Information nach 134 Abs. 1 GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.
Der Auftraggeber beabsichtigt, nachfolgende Gewerke wie folgt in das 80 %-20 %-Kontingent des § 3 Abs. 9 der Vergabeverordnung (VgV) zu unterteilen:  80 %-Kontingent und damit "europaweite Beschaffung": - 012 - Rohbauarbeiten (bereits vergeben) - 021 - Dachdichtungsarbeiten (bereits vergeben) - 027 - Tischlerarbeiten -Innentüren- - 030 - Raffstore/Rolladen (bereits vergeben) - 031 - Metallbauarbeiten+Verglasungsarbeiten (bereits vergeben) - 034 - Maler- u. Lackierarbeiten - 036 - Bodenbelagsarbeiten - 037 - WDVS + Klinkerriemchen (bereits vergeben) - 039 - Trockenbau (bereits vergeben) - 040 - Sanitär  (bereits vergeben) - 042 - Heizung (bereits vergeben) - 043 - Lüftung (bereits vergeben) - 053 - Elektroarbeiten (bereits vergeben) - 080 - Aussenanlagen  20 %-Kontingent und damit "nationale Beschaffung": - 001 - Gerüstbauarbeiten (bereits vergeben) - 002 - Gerüstbauarbeiten -Fluchttreppenturm-  (bereits vergeben) - 004 - Stellung Lager + WC-Container (bereits vergeben) - 013 - Betonsanierungsarbeiten (bereits vergeben) - 017 - Stahlbau-/Schlosserarbeiten (bereits vergeben) - 023 - Putz- u. Stuckarbeiten (bereits vergeben) - 024 - Fliesen- u. Plattenarbeiten - 025 - Estricharbeiten (bereits vergeben) - 272 - Mobile Trennwand - 273 - Einbauschränke / Möbel / Küchen - 029 - Beschlagsarbeiten -Schließanlage- - 033 - Baureinigung - 050 - Blitzschutz- Erdungsanlage (bereits vergeben) - 054 - PV-Anlage - 069 - Aufzug (bereits vergeben) - 084 - Abbrucharbeiten+Altlasten (bereits vergeben)
Bauleistungen für den Neubau, Umbau und Sanierung der Gartetalschule in Kerstlingerode die Baumaßnahme besteht aus 2 Bauabschnitten: Die Schule verbleibt während der Maßahme im laufenden Betrieb. Da für die Bauzeit bis auf die Stellung von WC-Anlagen in Containern kein Ersatzbau zur Verfügung steht, erfolgt die Umsetzung der Maßnahme in zwei zeitlich aufeinander folgenden Bauabschnitten, so dass jeweils ein Abschnitt für den Weiterbetrieb der Schule genutzt werden kann. BAX1 für den 1. Bauabschnitt: In diesem Abschnitt erfolgt die Sanierung des Bauteils "A" mit Teilabbruch des Daches sowie die Abbrucharbeiten des Bauteils "B". Hiernach erfolgt der Neubau (Anbau) des Bauteils BA X1.Der Schulbetrieb wird im zunächst im Bestand verbleibenden Bauteil "C" weitergeführt, der für diese zwischenzeitlich begrenzte provisorische Nutzung ensprechend ertüchtigt wird. So sind auf der Süd-Westeite des Bauteils C die Aufstellung von geschlechter-getrennten Toilettencointainern sowie die Stellung eines Treppenturmes zur Sicherung des zweiten Rettungsweges aus dem 2. Obergeschoss geplant, um den Schulbetrieb für die Dauer der Maßnahme BA X1 zu gewährleisten. Für den Bauabschnitt BA X1 ist eine Bauzeit von rd. 12 Monaten geplant. Hiernach Umzug der Schule vom Provisorium in das fertig gestellte Bauteil BAX1 und Bauteil "A" Neubau (Anbau) des Riegels über 3 Ebenen, Ebene-1, Ebene 00, Ebene +1 Gebäudegröße /Flächenausdehnung im EG (Teilfläche BAX1) ca. 450 m² BAX2 für den 2. Bauabschnitt: Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts wird der Bauteil BAX1 durch die Schule in Betrieb genommen, dies erfolgt voraussichtlich in den Sommerferien 2024. Die WC- und Lager-Container werden ebenfalls umgesetzt, um den Schulbetrieb im BAX1 zu gewährleisten. Als 2. Hauptmaßnahme erfolgt die Schadstoffsanierung und anschließend der Abbruch des Bauteils "C" sowie Neubau des 2. Abschnittes - hier mit BA X2 bezeichnet. Für den Bauabschnitt BA X2 ist eine Bauzeit von rd. 12 Monaten geplant. Neubau (Anbau) des Riegels über 3 Ebenen, Ebene-1, Ebene 00, Ebene +1 Gebäudegröße /Flächenausdehnung im EG (Teilfläche BAX2) ca. 430 m²
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Eignungsnachweise nach § 6a VOB/A / § 6a EU VOB/A konkretisiert für die einzelnen Gewerke
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.

Eligibility requirements: Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Eignungsnachweise nach § 6a VOB/A / § 6a EU VOB/A konkretisiert für die einzelnen Gewerke
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert.
Besondere Vertragsbedingungen
Zuschlagskriterium Preis
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit: - der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, - mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt. Gemäß § 134 Abs. 1 GWB haben öffentliche Auftraggeber die Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, über den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, über die Gründe der vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihres Angebots und über den frühesten Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverzüglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch für Bewerber, denen keine Information über die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfügung gestellt wurde, bevor die Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen ist. Gemäß § 134 Abs. 2 GWB darf ein Vertrag erst 10 Kalendertage nach Absendung (per Telefax, E-Mail oder elektronisch über das E-Vergabe-Portal) der Information nach 134 Abs. 1 GWB geschlossen werden. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und Bewerber kommt es nicht an.
Aktualisierung der Vorinformationen 2023/S 060-177848 vom 24.3.2023 und 2024/S 037-00109421 vom 22.2.2024:  Der Auftraggeber beabsichtigt, nachfolgende Gewerke wie folgt in das 80 %-20 %-Kontingent des § 3 Abs. 9 der Vergabeverordnung (VgV) zu unterteilen:  80 %-Kontingent und damit "europaweite Beschaffung": - 012 - Rohbauarbeiten (bereits vergeben) - 021 - Dachdichtungsarbeiten (bereits vergeben) - 027 - Tischlerarbeiten -Innentüren- - 030 - Raffstore/Rolladen (bereits vergeben) - 031 - Metallbauarbeiten+Verglasungsarbeiten (bereits vergeben) - 034 - Maler- u. Lackierarbeiten - 036 - Bodenbelagsarbeiten - 037 - WDVS + Klinkerriemchen (bereits vergeben) - 039 - Trockenbau (bereits vergeben) - 040 - Sanitär  (bereits vergeben) - 042 - Heizung (bereits vergeben) - 043 - Lüftung (bereits vergeben) - 053 - Elektroarbeiten (bereits vergeben) - 080 - Aussenanlagen  20 %-Kontingent und damit "nationale Beschaffung": - 001 - Gerüstbauarbeiten (bereits vergeben) - 002 - Gerüstbauarbeiten -Fluchttreppenturm-  (bereits vergeben) - 004 - Stellung Lager + WC-Container (bereits vergeben) - 013 - Betonsanierungsarbeiten (bereits vergeben) - 017 - Stahlbau-/Schlosserarbeiten (bereits vergeben) - 023 - Putz- u. Stuckarbeiten (bereits vergeben) - 024 - Fliesen- u. Plattenarbeiten - 025 - Estricharbeiten (bereits vergeben) - 272 - Mobile Trennwand - 273 - Einbauschränke / Möbel / Küchen - 029 - Beschlagsarbeiten -Schließanlage- - 033 - Baureinigung - 050 - Blitzschutz- Erdungsanlage (bereits vergeben) - 054 - PV-Anlage - 069 - Aufzug (bereits vergeben) - 084 - Abbrucharbeiten+Altlasten (bereits vergeben)