Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů(. Jedná se o hlavní trasu kategorie D27.5/120. Celková délka 15 460m (staničení 90,760-106,220 km).
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována  rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
ZBV  vznikla  při  vlastní  realizaci  díla. Množství sejmutých kulturních vrstev bylo změněno podle skutečného zastižení mocnosti kulturních vrstev v úseku stavby km 90,760 - 98,400 provedených  v  rámci  SO  810.  Po  provedení  sejmutí  zeminy  bylo  na  základě  geodetického  zaměření zpracované GVČ k 29.11.2019 protokol M/82. viz příloha ZBV zjištěno, že došlo k navýšení objemu sejmuté humózní  zeminy  a  tato  změna  byla  zpracovaná  v  ZBV  107  SO  810  položky  12573.e  291  929  m3 (valy),12110 173 918 m3 (skrývky), k tomu náležící pol. 12110 50 161 m3 v SO 101 (skrývky podornice), pol. 12110 693 m3 v SO 120.2a3 (skrývky), celkem 516 702 m3 viz. protokol výše uvedený skrývky.
Tato změna neznamená změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje,  respektive  upřesňuje,  množství  kulturních  vrstev  uvažované  v  zadávací  dokumentaci  podle skutečného stavu.
ZBV  vznikla  při  vlastní  realizaci  díla. Množství sejmutých kulturních vrstev bylo změněno podle skutečného zastižení mocnosti kulturních vrstev v úseku stavby km 90,760 - 98,400 provedených  v  rámci  SO  810.  Po  provedení  sejmutí  zeminy  bylo  na  základě  geodetického  zaměření zpracované GVČ k 29.11.2019 protokol M/82. viz příloha ZBV zjištěno, že došlo k navýšení objemu sejmuté humózní  zeminy  a  tato  změna  byla  zpracovaná  v  ZBV  107  SO  810  položky  12573.e  291  929  m3 (valy),12110 173 918 m3 (skrývky), k tomu náležící pol. 12110 50 161 m3 v SO 101 (skrývky podornice), pol. 12110 693 m3 v SO 120.2a3 (skrývky), celkem 516 702 m3 viz. protokol výše uvedený skrývky.
Tato změna neznamená změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje,  respektive  upřesňuje,  množství  kulturních  vrstev  uvažované  v  zadávací  dokumentaci  podle skutečného stavu.
ZBV  vznikla  při  vlastní  realizaci  díla. Množství sejmutých kulturních vrstev bylo změněno podle skutečného zastižení mocnosti kulturních vrstev v úseku stavby km 90,760 - 98,400 provedených  v  rámci  SO  810.  Po  provedení  sejmutí  zeminy  bylo  na  základě  geodetického  zaměření zpracované GVČ k 29.11.2019 protokol M/82. viz příloha ZBV zjištěno, že došlo k navýšení objemu sejmuté humózní  zeminy  a  tato  změna  byla  zpracovaná  v  ZBV  107  SO  810  položky  12573.e  291  929  m3 (valy),12110 173 918 m3 (skrývky), k tomu náležící pol. 12110 50 161 m3 v SO 101 (skrývky podornice), pol. 12110 693 m3 v SO 120.2a3 (skrývky), celkem 516 702 m3 viz. protokol výše uvedený skrývky.


Winner: EUROVIA CS, a.s.