Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-16
Buyer: Széchenyi István Egyetem
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45211350

Technical requirements: Az épület függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek monolitvasbetonból készülnek, kiegészítve előregyártott körüreges födémmel és acél szerkezetekkel. A belső falak könnyűszerkezetes gipszkarton kialakításúak.
Az épület fő tevékenysége irodai és előadói térre bontható, mely utóbbihoz egy előcsarnok is tartozik. Minden szinten nemenként kialakított vizesblokkal. A földszinten egy akadálymentesen kialakított WC található, mely a női WC funkcióját is ellátja.
Az épület függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek monolitvasbetonból készülnek, kiegészítve előregyártott körüreges födémmel és acél szerkezetekkel. A belső falak könnyűszerkezetes gipszkarton kialakításúak.
Az épület fő tevékenysége irodai és előadói térre bontható, mely utóbbihoz egy előcsarnok is tartozik. Minden szinten nemenként kialakított vizesblokkal. A földszinten egy akadálymentesen kialakított WC található, mely a női WC funkcióját is ellátja.
1./ Felek rögzítik, hogy a szerződés III.1. pontja a következőképpen változik (a módosítások dőlttel és félkövérrel kiemelve):
1./ A Szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 555 736 965,- Ft vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződés tárgya az ÁFA törvény 142 §-a szerinti fordított adózású tevékenységek közé tartozik.
2./ Felek rögzítik, hogy a szerződés III.6. pontja a következőképpen változik (a módosítások dőlttel és félkövérrel kiemelve):
3./ Felek rögzítik, hogy a szerződés IV.1. pontja a következőképpen változik (a módosítások dőlttel és félkövérrel kiemelve):
1./ A Vállalkozó teljesítésének véghatárideje a sikeres műszaki átadás átvétel megkezdésének napja: aminek határideje a végleges villamosenergia ellátás csatlakoztatását követő 15. nap. Felek megállapodnak, hogy a műszaki átadásnak legkésőbb a Projekt fizikai befejezési határidejéig meg kell történni. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Projekt fizikai befejezési határideje jelenleg 2023. október 31. Ha a Projekt fizikai befejezési határideje ennél későbbi dátumra módosul, abban az esetben jelen szerződés hatálya automatikusan meghosszabbodik a végleges villamosenergia ellátás csatlakoztatását követő 15. napig.
1./ Megrendelő, a felek között létrejött vállalkozási szerződés, a vonatkozó jogszabályok, illetve a műszaki ellenőr által jóváhagyott tételes pótmunka ajánlat és vonatkozó tervdokumentáció alapján pótmunkák, előre nem látható többletmunkák, és műszaki okból elmaradó munkák elvégzésére kérte fel a Vállalkozót.
Jelen szerződés módosítására a felmerülő munkák okán kerül sor, melyek biztosítják az épület rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát és a műszaki-funkcionális egységét a korábban a szomszédos ingatlanokon megvalósult egyetemi épületekkel is. Ezenfelül egyes tételek tekintetében az egyenértékűség követelményének megfelelően termékcserére kerül sor. Továbbá egyes munkatételek elvégzése nem szükséges, elmaradó munkák merültek fel.
A felmerült munkák összege (az elmaradó tételek levonásával) összesen nettó 39 297 557 Ft, melyből nettó 26 864 181 Ft a tartalékkeret terhére kerül megrendelésre, a fennmaradó nettó 12 433 376 Ft fedezetét a GINOP-2.3.1-20-2020-00006 azonosító számú támogatási szerződés biztosítja.
A felmerült munkák miatt a Felek a szerződés teljesítésének határidejét, azaz a műszaki átadás-átvétel megkezdésének legkésőbb időpontját 2023. szeptember 15. napjában határozzák meg.
Megrendelő 2022. augusztus 5-én Hálózati csatlakozási szerződést kötött az EON Észak-dunántúli Hálózat Zrt-vel. A szerződés alapján az EON Zrt. a mai napig nem biztosította a végleges villamosenergia ellátást, így az elektromos hálózat üzembe helyezése, és próbaüzemének elvégzése késedelembe esik.
Az áramszolgáltató ügyintézésének elhúzódása olyan körülmény, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.


Winner: Homeland Építőipari, Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft.