Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-14
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: BÜ-Beseitigungen in Meerbusch-OsterathLos 2 EÜ KreisverkehrLos 3 Einkürzung EÜ (F) neben Strümper Straße
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als sechs Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ausführung der für den Zeitraum der Sperrung vorgesehenen Bauleistungen unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes. (Los 3 MKA 8_1)
Die Sperrpause für die Ausführung der Umbauarbeiten an der bestehenden Eisenbahnüberführung neben dem Bahnübergang Strümper Straße (EÜ(F) Strümper Straße) in Meerbusch-Osterath ab Mitte Dezember musste die Deutsche Bahn verschieben. Lieferverzögerungen bei den Schienen für die neuen Gleise beim umfangreichen Bahnhofsumbau für den neuen Regionalhalt in Düsseldorf-Bilk führen dort zu einer Verlängerung der Bauarbeiten.
Auf beiden Strecken gleichzeitig kann die DB nicht bauen, weil dies den Zugverkehr in ganz Nordrhein-Westfalen und bundesweit stark belasten würde.
Die für den Zeitraum der Sperrung vorgesehenen Bauleistungen sind jetzt unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes auszuführen.


Winner: KAF Falkenhahn Bau AG