Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-22
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39350000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231300 | 45232400 | 45232410

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése,a FIDIC Sárga Könyv szerint
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, ezen belül az iszapkezelés kiépítése biogáz hasznosítással. A szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítése c. feladatok keretében Ajánlatkérő összesen 163 db ingatlan/társasházi lakás új, támogatott házi bekötés létesítését várja el Eger város olyan területein, ahol korábban nem épült ki szennyvízcsatorna és biztosított annak csatlakozása a meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz.
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése,a FIDIC Sárga Könyv szerint
"A Vállalkozók a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1095 napos időtartam módosítva a jelen szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított további 447 naptári nappal, időtartamon belül köteles teljesíteni."
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 azonosító számú projekt Eger Város szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztése és a szennyvíztisztitó telep korszerűsítése, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”
A projekt célja a meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése, ezen belül az iszapkezelés kiépítése biogáz hasznosítással. A szennyvízgyűjtő-, elvezető hálózat létesítése c. feladatok keretében Ajánlatkérő összesen 163 db ingatlan/társasházi lakás új, támogatott házi bekötés létesítését várja el Eger város olyan területein, ahol korábban nem épült ki szennyvízcsatorna és biztosított annak csatlakozása a meglévő szennyvízcsatorna hálózathoz.
2.4. A Vezető Műszaki Ellenőr és Mérnök Képviselőjének véleménye szerint a kapacitásbővítést a 2019.08.16-i, az ÁSZF-KSZF 13.3. [Változtatási eljárás] keretein belül kiadott Mérnöki Utasításra adott Vállalkozói Változtatási javaslat 2.1. pontjában bemutatott NO-DIG eljárással kell végrehajtani nettó 81 691 760 Ft többletköltséggel és a vonatkozó szerződésmódosítás hatályba lépését követő további 447 nap teljesítési időtartammal.
2.5. A FIDIC Mérnök a fentiek alapján 2020.április 14. napján kiadta a FIDIC 3.5. Alcikkely szerinti elfogadó határozatát a 2019.8.16-án kezdeményezett és az ÁSZF-KSZF 13.3. [Változtatási eljárás] alcikkely keretein belül 2019.11.18-án benyújtott, majd 2020.03.10-én módosított Változtatási utasítás kiadása előtti vállalkozói javaslatban foglaltakra. A műszaki megoldások közül a Mérnök a Táncsics Mihály utcai csatorna felhagyása helyett annak kibélelését, a No-Dig tömlő behúzási eljárás megvalósítását, alkalmazását rendeli el nettó 81 691 760 Ft többletköltséggel és a Vállalkozó által benyújtott ütemezés szerint 447 nap időtartammal. A Vállalkozói javaslatban foglaltak – figyelemmel arra, hogy annak teljesítését a Mérnök elrendelte – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti szerződésmódosítást vonnak maguk után, mivel azok a szerződés teljesítésének határidejét és a Szerződéses Árat is érintik.
A 2020. április 14. napján kelt Mérnökhatározat és annak mellékletei alapján a Kbt. 141. § szerinti szerződésmódosításban a teljesítési határidőt a szerződésmódosítás hatályba lépését követő 447 nap megvalósítási időtartammal és a Szerződéses Árat nettó 81 691 760- Ft költséggel szükséges módosítani.
4.1. A szerződésmódosítás jogalapja – a szerződés 3.2. pontja szerinti Szerződéses Ár növelése, illetve a műszaki tartalom módosulása szempontjából – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. (Kbt.) 141.§ (2) bekezdése.


Winner: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság