Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-15
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000 | 71322300

Technical requirements: Molnár-sziget megközelítése és az RSD revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése: a tervezendő hídszerkezet hossza: mintegy 40 m
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének, a hídépítés engedélyezési tervének leszállítása, minden engedélyező hatósági eljárások megindítása: 90 naptári nap
2. rész-teljesítés: jogerős építési- és vízjogi engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint az útépítés záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 130 naptári nap
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének, a hídépítés engedélyezési tervének leszállítása, minden engedélyező hatósági eljárások megindítása: 2022. március 28.
2. rész-teljesítés: jogerős építési- és vízjogi engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint az útépítés záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2022. június 16.
Az UVATERV Zrt. a Tervezési Szerződésnek megfelelően kezdte meg és haladt a tervezési feladat elvégzésével, és az alábbi témakörben 2021. október 13-án egyeztetett a Megrendelő bevonásával a Budapest Fejlesztési Központ NZrt.-vel:
Az egyeztetésen elhangzottak szerint az UVATERV Zrt. tervezése során vegye figyelembe a Budapest Fejlesztési Központ NZrt. fejlesztési szándékát, de a végleges nyomvonal és a híd műtárgy kialakítása miatt további egyeztetés szükséges.
2021. november 11-én megtartott egyeztetésen a jelenlévő Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és Budapest Közút Zrt. munkatársai észrevételei alapján további egyeztetések szükségesek a felmerült koncepcionális kérdések tisztázására, mivel a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Képviselői nem értettek egyet a feladatkiírás szerinti kerékpársáv hídon történő kialakításával.
- Az elhúzódó további koncepciós egyeztetések szükségesek a híd keresztmetszeti kialakítására és a kerékpáros forgalom biztosítására.
Mindezekre tekintettel, a köztünk fennálló Tervezési Szerződés Általános Szerződéses Feltételek 9.1 pontja alapján akadályt közölt Tervező.
Felek kölcsönös álláspontja szerint a jelen szerződésmódosítás jogcíme a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiakra tekintettel:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: A jelen szerződésmódosítás kiindulópontja a további koncepcionális egyeztetések szükségessége a híd keresztmetszeti kialakítására és a kerékpáros forgalom biztosítására. E további koncepcionális egyezetetésekre nem a Tervező hibás teljesítése okán van szükség (a Tervező által kialakított eredeti koncepció szakmailag és a tervezési szerződés rendelkezéseinek is egyaránt megfelelő volt), hanem a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és Budapest Közút Zrt. Tervező koncepciójától eltérő műszaki-szakmai igénye okán. Mivel e szervezetek elkészült tervekhez való hozzájárulása szükséges az engedély kiadásához, így igényeik figyelembevétele a tervezés folyamán nem mellőzhető, hozzájárulásuk megtagadása a szerződés szerinti tervezési feladat teljesítését lehetetlenítené el. A módosítás alapjául szolgáló körülmény tehát mind a Megrendelő, mind pedig a Tervező érdekkörén kívül álló körülmény, melyre a Szerződő Feleknek nincs befolyása.


Winner: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.