Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-10-30
Buyer: ОБЩИНА ЛУКОВИТ
Country: BG
Region: BG315
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Estimated value: 3648300 BGN
Award criteria: quality, price

Technical requirements: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР се осъществяват в следните обекти, собственост на Община Луковит:  
 
Обособена позиция 1. Участък от  Общински път LOV 1094, /LOV1093, Луковит-жп гара Карлуково/-Карлуково център
Начало : път LOV1093 при разклон за жп гара Карлуково; Край - Общински път LOV 1095 (от км 0+000 до  1+3900)   - 1.390 км.
Габарит на пътя 6/8м
Малки съоръжения за отводняване -1 бр. водосток
Обособена позиция 2: Участък от общински път LOV 1095, /І-3,Луковит-Златна Панега/-Румянцево-/LOV1094/.
III. Начало: път   LOV 1094; Край:  път III-3008 (от км 5+110 до км 7 +860)    - 2.750 км.
Габарит на пътя 6/8м
Малки съоръжения за отводняване -4 бр. водостоци
Настилката и на двата общински пътя е асфалтобетонова, в голямата си част  разбита, с множество дупки, мрежовидни пукнатини и коловози на места с множество кръпки.
Строежите са   ТРЕТА  категория , съгласно чл. 137,ал.1, т. 3, буква „а“ от ЗУТ ,  чл.6, ал.1, т.1  от Наредба №1/2003 год. На МРРБ / ДВ, бр.72/2003г./  за номенклатурата на видовете строежи, съответно  ІІ-група, ІІІ  категория  по чл.5, ал.6, т.2.3.1. от Правилник за реда за вписване и подене на Централния професионален регистър на строителя.
            ІІ. ПРОЕКТИРАНЕ
ІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
Изискванията за изпълнение на СМР са посочени в техническата спецификация.
УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор
съгласно Техническата спецификация. Представена е организацията за реализирането на отделните етапи за
изпълнение на поръчката.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят
отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация
и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил Линеен календарен график, включващ последователността и продължителността на
всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на
графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности
съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор
съгласно Техническата спецификация. Представена е организацията за реализирането на отделните етапи за
изпълнение на поръчката.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят
отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация
и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил Линеен календарен график, включващ последователността и продължителността на
всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на
графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности
съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна
задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно,
т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация,
работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и; Участникът е показал разпределението
на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените
от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват
на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с
технологичното изпълнение на дейностите по проектиране, СМР и авторски надзор, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката, в следните три направления:
3.1. Спазване на срокове за изпълнение на СМР и проектантските задължения;
3.2. Спазване нормативната рамка и подзаконовите строителни правила;
3.3 Съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените проектантски и строителни дейности.
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор
съгласно Техническата спецификация. Представена е организацията за реализирането на отделните етапи за
изпълнение на поръчката.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят
отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация
и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил Линеен календарен график, включващ последователността и продължителността на
всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на
графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности
съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна
задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно,
т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация,
работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Участникът е показал разпределението
на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите
Посочените от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите,
съответстват на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с
технологичното изпълнение на дейностите по проектиране, СМР и авторски надзор, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката, в следните три направления:
3.1. Спазване на срокове за изпълнение на СМР и проектантските задължения;
3.2. Спазване нормативната рамка и подзаконовите строителни правила;
3.3 Съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените проектантски и строителни дейности 30
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е представил организация за изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор
съгласно Техническата спецификация. Представена е организацията за реализирането на отделните етапи за
изпълнение на поръчката.
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят
отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация
и съгласуване на дейностите, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
- участникът е представил Линеен календарен график, включващ последователността и продължителността на
всички видовете работи и дейности, свързани с изпълнение на обществената поръчка. При изготвянето на
графика следва да бъде спазена технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности
съгласно техническата спецификация на Възложителя и техническото предложение на участника.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата
спецификация при условие, че са налични и трите обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна
задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която
може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно,
т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация,
работници) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Участникът е показал разпределението
на човешките ресурси, строителната техника и механизацията по време на изпълнението на работите. Посочените
от участника необходими ресурси, както и разпределението им по време на изпълнение на работите, съответстват
на предложената организация за изпълнение на поръчката и представения календарен график;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти във връзка с
технологичното изпълнение на дейностите по проектиране, СМР и авторски надзор, с които да се гарантира
качествено изпълнение на поръчката, в следните три направления:
3.1. Спазване на срокове за изпълнение на СМР и проектантските задължения;
3.2. Спазване нормативната рамка и подзаконовите строителни правила;
3.3 Съблюдаване надлежното отчитане на изпълнените проектантски и строителни дейности. 40
Минимални изисквания към съдържанието на подпоказател „Мерки за опазване на околната среда“.
В предложението всеки участник следва да предвиди мерки за опазване на околната среда за следните аспекти:
1. Ограничаване на образуването и разпространението на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух;
2. Ограничаване на образуването и разпространението на емисии на вредни вещества в отделяните газове;
3. Транспортиране и извозване на отпадъците;
4. Ограничаване на шума;
5. Запазване на зелените площи по време на изпълнение на СМР.
Всеки участник посочва какви мерки/дейности за опазване на околната среда ще приложи.
Забележка: В случай, че участник предложи мерки/дейности, които не са съобразени с предмета на поръчката
и/или нямат необходимото съдържание и/или не обхващат всички посочени от възложителя аспекти, и/или са
неприложими, то те няма да бъдат зачетени.
Скалата за оценка на подпоказателя е двустепенна – 10 или 5 точки, в съответствие с качеството на представяне на
офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблиците по-долу са дадени пояснения за условията, при
които дадена оферта получава оценка съответно 10 или 5 точки.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя към съдържанието на подпоказателя
„Мерки за опазване на околната среда“, се оценяват по следните критерии:
Критерии Оценка (точки)
Предвидени са мерки за опазване на околната среда за следните аспекти:
1. Ограничаване на образуването и разпространението на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух;
2. Ограничаване на образуването и разпространението на емисии на вредни вещества в отделяните газове;
3. Транспортиране и извозване на отпадъците;
4. Ограничаване на шума;
5. Запазване на зелените площи по време на изпълнение на СМР.
Като за всяка мярка/дейност са разгледани:
• обхват на мярката;
• период на изпълнение;
• очакван ефект;
• контрол. 10
Предвидени за мерки за опазване на околната среда за следните аспекти:
1. Ограничаване на образуването и разпространението на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух;
2. Ограничаване на образуването и разпространението на емисии на вредни вещества в отделяните газове;
3. Транспортиране и извозване на отпадъците;
4. Ограничаване на шума;
5. Запазване на зелените площи по време на изпълнение на СМР. 5
В случай, че Участник не представи предложение по Подпоказател „Мерки за опазване на околната среда“, както и
ако същото не отговаря на минималните изисквания към съдържанието му (не са предвидени мерки/дейности за
всички и/или за някой от аспектите, идентифицирани от Възложителя - Ограничаване на образуването и
разпространението на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух; Ограничаване на образуването и
разпространението на емисии на вредни вещества в отделяните газове; Транспортиране и извозване на
отпадъците; Ограничаване на шума; Запазване на зелените площи по време на изпълнение на СМР), същият ще
бъде отстранен.
. Оценка по финансов показател „обща предлагана цена за изпълнение на поръчката” К2 - до 50 т.
Участникът, предложил най-ниската цена, получава 50 точки, а оценките на останалите участници се определят по
формулата:
K1 = (най-ниска цена / съответната цена)*50
Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:
КО = К1 (К1.1 +К.1.2) + К2
КО има максимална стойност 100 точки


Winner: Новако Строй ЕООД
Award value: 2386924
Number of bids: 2