Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-29
Buyer: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego, etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego).
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlano-montażowych, wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej, do al. Wojska Polskiego etap III – Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego).
Aneks reguluje kwestię wykonania robót wg. projektu zamiennego sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową pn. „Przebudowa ul. Szafera (od. Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego”, wykonaną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku oraz kwestię wynagrodzenia Wykonawcy, które zwiększy się w wyniku ww. zmian rozwiązań projektowych. Zakres umowy z dnia 22.1.2018 r. obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania al. Wojska Polskiego, Arkońskiej i Szafera w postaci ronda oraz przebudowę odcinka ul. Szafera na długości ok. 125 m w kierunku hali sportowej Netto Arena.
W dniu 13.3.2018 r. Zamawiający przekazał do Inżyniera opracowanie projektowe na etapie Projektu budowlanego pn. „Przebudowa ul. Szafera (od. Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego”, wykonane przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, obrazujące usytuowanie sieci uzbrojenia nad- i podziemnego na odcinku ul. Szafera i częściowo także na obszarze ronda. To usytuowanie różni się od usytuowania tychże sieci w aktualnie realizowanym projekcie przebudowy ul. Arkońskiej Etap III.
Powodem zmiany polegającej na realizacji robót budowlanych wg projektu zamiennego sporządzonego przez Nadzór autorski na podstawie dokumentacji opracowanej przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego jest chęć uniknięcia ponownej przebudowy sieci uzbrojenia, które gdyby zostały wybudowane/przebudowane zgodnie z aktualnym projektem przebudowy ul. Arkońskiej Etap III, musiałyby podlegać ponownej przebudowie w ramach przewidzianej nieodległej realizacji robót związanych z docelową przebudową ul. Szafera. Zgodnie z przekazanym Projektem sieci te będą przebiegać po innych trasach niż w aktualnie realizowanym projekcie przebudowy ul. Arkońskiej Etap III i związanej z tym przebudowy ul. Szafera na odcinku ok. 125 m. Ponowne wejście na roboty na niedawno zakończonym odcinku wraz z rozbiórką świeżo ułożonych nawierzchni jezdni i chodników (aby wykonać przebudowę sieci po nowych trasach), byłoby odebrane jako nieuzasadnione marnotrawstwo środków publicznych oraz byłoby niezgodne z tzw. zasadą trwałości projektów dofinansowywanych z UE.
Zmiana odpowiada okolicznościom z art. 144 ust. 1 pkt. 3) Pzp. Konieczność zmiany była spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. Postępowanie BZP/13/17 zostało zakończone wyborem najkorzystniejszej oferty w listopadzie 2017 r. Natomiast umowa o dofinansowanie budowy nowych tras nr POIS.06.01.00-00-0017/16-00 była negocjowana w końcowej fazie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Arkońskiej Etap III, została zaś podpisana przez Gminę Miasto Szczecin z CUPT w dniu 21.12.2017 r., czyli po dacie rozstrzygnięcia ww. postępowania. Zamawiający w trakcie opracowywania aktualizacji dokumentacji projektowej pn „Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej „Las Arkoński” do al. Wojska Polskiego)” oraz organizując przetarg na wybór wykonawcy, nie mógł przewidzieć konieczności uwzględnienia w ww. projekcie zmian rozwiązań projektowych na odcinku ul. Szafera wynikających z projektu docelowej przebudowy tej ulicy w ramach zadania „Przebudowa ul. Szafera na odcinku od al. Wojska Polskiego do Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z budową torowiska i nowej pętli tramwajowej”.
Wartość Zmiany wynosząca 355 191,02 PLN netto (436 884,95 PLN brutto), nie przekracza 50 % wartości zamówienia. Dla większości zakresu robót wynikających z projektu zamiennego zastosowanie mają istniejące w TER pozycje cen jednostkowych. Dla części zakresu robót - w branży kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej nie istnieją w TER stawki i ceny jednostkowe. Dla tych pozycji zastosowanie będą miały ceny wynikające z kalkulacji Wykonawcy, sporządzonej wg zasad określonych w Subklauzuli 12.3 Warunków Kontraktu oraz zweryfikowane pozytywnie przez Nadzór.
Szczegółowe uzasadnienie ww. zmian zostało zawarte w Protokole z Negocjacji z dnia 12.7.2018 r. oraz w Protokole Konieczności PK-004.


Winner: Eurovia Polska S.A.