Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-21
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Předmětem prací bylo snesení stávající nosné konstrukce, adaptaci spodní stavby pro nové šířkové parametry nosné konstrukce a výstavbu nové NK včetně požadované vybavenosti. Nevyhovující NK z prostých prefa-nosníků bude proto snesena a nahrazena monolitickou spojitou deskou o 4 polích z předpjatého betonu min. jakosti C 40/50. PHS bude instalována na celou délku vých. mostu s účinnou výškou 3 m. Celková délka PHS bude 248 m. Spodní stavba bude ošetřena a rozšířena pro novou NK. Po přestavbě NK budou obě mostovky převádět 3 průjezdné dopravní pruhy a pruh odstavný (záp. most) resp. řadící (vých. most).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Na základě dodatečného požadavku třetích osob, Policie ČR, bylo potřeba doplnit DIO. Před realizací stavby proběhlo dne 14.1.2022 jednání uzavírkové komise, během kterého vzešel od Policie ČR Hlavního města Prahy požadavek na doplnění přechodného vodorovného značení č. V12b v délce 60 m před výjezdovou větev MÚK60B, a to s ohledem na bezpečnost provozu. Dále po prostudování projektové dokumentace vydala dne 22.2.2022 Policie ČR souhlasné stanovisko s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, avšak za podmínky doplnění dopravního značení. Konkrétně se jedná o dopravní značení pro navedení cyklistů na objízdnou trasu stavby pro cyklisty. Ve směru z centra - z ulice Chlumecká, okolo Centra Černý Most, kde poté odbočí do ulice Hartenberská. Stejná trasa bude vyznačena i pro směr do centra. Dle vyjádření AD nebyly tyto požadavky zástupci Policie ČR během přípravy PDPS vzneseny a jedná se tedy o nové požadavky, které byly vzneseny až v průběhu realizace zakázky. Jedná se tak o dodatečný požadavek, který nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.
Na základě dodatečného požadavku třetích osob, Policie ČR, bylo potřeba doplnit DIO. Před realizací stavby proběhlo dne 14.1.2022 jednání uzavírkové komise, během kterého vzešel od Policie ČR Hlavního města Prahy požadavek na doplnění přechodného vodorovného značení č. V12b v délce 60 m před výjezdovou větev MÚK60B, a to s ohledem na bezpečnost provozu. Dále po prostudování projektové dokumentace vydala dne 22.2.2022 Policie ČR souhlasné stanovisko s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, avšak za podmínky doplnění dopravního značení. Konkrétně se jedná o dopravní značení pro navedení cyklistů na objízdnou trasu stavby pro cyklisty. Ve směru z centra - z ulice Chlumecká, okolo Centra Černý Most, kde poté odbočí do ulice Hartenberská. Stejná trasa bude vyznačena i pro směr do centra. Dle vyjádření AD nebyly tyto požadavky zástupci Policie ČR během přípravy PDPS vzneseny a jedná se tedy o nové požadavky, které byly vzne


Winner: SWIETELSKY stavební s.r.o.