Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-05
Buyer: Stadt Baden-Baden
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71240000 | 71322500 | 71327000 | 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 197432.29 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Verkehrs- und Parkleitsystem Baden-Baden, Planungsleistungen: Techn. Ausrüstung, Ing.-Bauwerke, ab LP 5, Tragwerksplanung, Prüfung Optimierung, Örtl. Bauüberwachung, zusätzl. Ersatz 6 Schilderbrücken.
Die Stadt Baden-Baden beabsichtigt aufgrund des gestiegenen Verkehrsaufkommens die Installation eines neuen Verkehrs- und Parkleitsystems (VPLS). Das VPLS teilt sich in 3 Einzelprojekte auf. Proj. 1: Verkehrsinformationssystem am Außenkordon. Proj. 2: Statisches Parkleitsystem für die Park-and-Ride-Anlagen im Stadtteil Oos. Proj. 3: Dynamisches Parkleitsystem für den Innenstadtbereich. Das System beinhaltet ca. 40 stat. und ca. 160 dynam. Schilder, die an 68 Standorten (davon 21 Altstandorte mit vorh.Masten) installiert werden. Auf den Erläuterungsbericht und den Übersichtsplan, die von der zugehörigen Internet-Seite (vgl. I.3) heruntergeladen werden können, wird verwiesen. Zusätzlich sind 6 bestehende Schilderbrücken zu ersetzen. Dieses Vergabeverfahren umfasst die erforderlichen Planungsleistungen(vgl. II.1.1). Vorgeschaltet wird eine Überprüfung zur technischen Optimierung der bisherigen Planung. Vsl. Starttermin (Planung): Aug. 2017. Vsl. Inbetriebnahme Gesamtsystem: Juli 2019.
Planung und Ausführung der Daten- und Stromverkabelung mit Tiefbauarbeiten werden vollständig von den Stadtwerken Baden-Baden erbracht und sind nicht Gegenstand dieser Bekanntmachung.
Der Leistungsumfang der zu vergebenden Planungsleistungen gliedert sich in folgende Teilleistungen u. Stufen:
Pos. 1) Vorbereitung der Ausführungsplanung: Überprüfung der bisherigen Planung, Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen (Berücksichtigung des techn. Fortschrittes, Ausschöpfung von Potenzialen zur Kostenoptimierung),
Optional Besondere Leistungen aus dem Leistungsbild für Ingenieurbauwerke für die Örtl. Bauüberwachung nach Anlage 12.1, HOAI
Pos. 4.1.1) Optional LPH 2, 3, 5 u. 6, davon Teilleistungen, soweit erforderlich und nicht vom Mast-Lieferanten mitgeliefert,
Pos. 4.2) Zusatzposition: Grundleistungen für mitzuverarbeitende Bausubstanz (Bestandsmasten / -brücken, die für das neue System genutzt werden),
Pos. 4.2.1) Optional LPH 2, 3, 5 u. 6, davon Teilleistungen, soweit erforderlich und nicht vom Mast-Lieferanten mitgeliefert.
c) Erbringung der weiteren Leistungen/Leistungsphasen so, dass die Bauausführung ab Oktober 2018 erfolgen kann. Als Fertigstellungstermin für die Bauleistungen wird Juli 2019 avisiert.
Diese Terminvorgaben werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil, sofern vom Auftraggeber (AG) im Verhandlungsverfahren keine geänderten Terminvorgaben mitgeteilt werden (z. B. Verschiebung des Leistungsbeginns ohne Verkürzung der Gesamtlaufzeit). Unmittelbar nach Leistungsbeginn ist vom beauftragten Bieter ein entsprechender Terminplan für die Ausführungsphase im Entwurf aufzustellen und mit dem AG abzustimmen, der diese Terminvorgaben als Rahmentermine ausweist.
Einzelheiten bzgl. einer abschnittsweisen Bauausführung sind nach Leistungsbeginn mit dem AG abzustimmen.
Mögliche Beeinträchtigungen, insbes. Straßensperrungen durch die Baumaßnahmen sind auf ein Minimum zuk onzentrieren. Hierzu sind vom Planer während der Ausführungsplanung spezif. Anforderungen an Provisorienzu definieren, erforderliche Maßnahmen zu planen und mit dem AG abzustimmen.
Der Ausführungsplanung wird eine Überprüfung der bisherigen Planung auf evtl. Aktualisierungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten vorgeschaltet, so dass der techn. Fortschritt und die Weiterentwicklung des Marktesangemessen berücksichtigt werden können.
Aufgrund noch möglicher Anpassungen ist die vorhandene Kostenberechnung nur vorläufig. Grundlage der Honorarermittlung wird das mit dem AG abgestimmte und bepreiste Leistungsverzeichnis aus LPH 6(Vorbereitung der Vergabe) als fortgeschriebene Kostenberechnung.


Winner: Ing.-Büro H. Vössing GmbH
Award value: 197432.29
Number of bids: 3