Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-27
Buyer: Žilinský samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221110

Technical requirements: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 487-063 Most cez rieku Kysuca v k.ú. obce Raková.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 487-063 Most cez rieku Kysuca v k.ú. obce Raková.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Podľa ZoD mali byť stavebné práce ukončené do desiatich mesiacov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom, t. j. do 28. februára 2021. Tento čas na vykonanie Diela však zahŕňa aj zimné ročné obdobie, počas ktorého sú nevhodné klimatické podmienky na realizáciu stavebných prác pri dodržaní požadovanej kvality v zmysle technických noriem a technologických predpisov. Tiež je potrebné v tomto období vytvoriť na stavenisku také podmienky, aby umožnili výkon zimnej údržby na obchádzkovej trase a ceste II/487.
Stavebné práce z dôvodu zimného obdobia boli prerušené zápisom v stavebnom denníku dňa 10. decembra 2020 a predpokladaný termín ich obnovenia je 1. apríla 2021. Zhotoviteľ týmto vyčerpá 224 dní z celkových 305 dni vyplývajúcich zo zmluvy. Zo zmluvy má zhotoviteľ nárok na presun 81 dní, ktoré budú presunuté od termínu obnovenia stavebných prác, t.j. od 1. apríla 2021 do 20. júna 2021.
Celé doterajšie obdobie realizácie Diela je poznačené pretrvávajúcou pandémiou koronavírusu COVID-19, z dôvodu ktorej došlo vládou SR 11. marca 2020 k vyhláseniu mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a k opakovanému vyhláseniu núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Vplyvom tohto dochádzalo k zníženiu počtu pracovníkov a tým aj výkonu nielen na stavbe, ale aj dodávateľov materiálov a služieb. Z vyššie uvedených dôvodov nastalo omeškanie stavebných prác o 41 dní. Z tohto dôvodu je nutné do zmluvy premietnuť tieto skutočnosti a o čas, ktorý boli resp. sú práce na stavbe prerušené a o čas, o ktorý prišiel Zhotoviteľ vplyvom obmedzení z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu COVID-19 sa posúva termín na vykonanie a odovzdanie Diela. Výpočet posunu termínu na vykonanie a odovzdanie Diela: 81 dní (prerušenie prác z dôvodu zimnej údržby nárok zo ZoD) + 41 dní (COVID-19 čas nad rámec ZoD) = 122 dní.
Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v časti termínu na vykonanie a odovzdanie Diela mení tak, že znie:
Dodatok č.1 k ZoD č. ŽSK 154/2020/OD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 pism. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. X. bodom 10.3.3 zmena termínu na vykonanie diela:
Písm. b) z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (počas zimného obdobia boli a naďalej sú práce prerušené)
Písm. c) z dôvodu, že dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (obmedzenie postupu prác zapríčinené pandémiou koronavírusu COVID-19)


Winner: Strabag s.r.o.