Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-07-28
Buyer: Magyar Nemzeti Bank
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72212984

Technical requirements: — A 6 illesztett rendszerből két rendszerhez meghatározott számú teszteset automatizálása, oktatással,
— További rendszerek illesztésére, valamint tesztesetek automatizálására opciós tételként 2880 embernap opciós szoftverfejlesztési támogatás,
— Eseti technikai és konzultációs feladatok ellátására, tesztelési feladatok létrehozásának támogatására 200 nap opciós üzemeltetési támogatás,
— A 6 illesztett rendszerből két rendszerhez meghatározott számú teszteset automatizálása, oktatással,
— További rendszerek illesztésére, valamint tesztesetek automatizálására opciós tételként 2880 embernap opciós szoftverfejlesztési támogatás,
— Eseti technikai és konzultációs feladatok ellátására, tesztelési feladatok létrehozásának támogatására 200 nap opciós üzemeltetési támogatás,
A rendszer specifikálása, illetve a szerződés megkötése közötti időszakban azon folyamatban lévő projektek, melyek tesztelésének automatizálására a rendszer beszerzésre került ütemezése változott. A tervezett, beszerzésre szánt időszak alatt ezen projektek kapcsán olyan időbeli módosulások történtek, melyek indokolják a fix tételként a szerződésben említett rendszercsoportok sorrendjének módosítását, melyre a Szerződés – a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján- egyébként is lehetőséget ad. Jelenleg az „A rendszercsoport”-ban foglalt rendszer kapcsán a tesztelés automatizálása nem indokolt, annak előfeltételei nem biztosítottak. Az ütemezések módosítása alapján viszont lehetőség nyílna a „D rendszercsoport” alkalmazásainak illesztésére, és azok teszteseteinek automatizálására úgy, hogy az a szerződésben rögzített határidőkre, és teljesítési tételekre nem lenne hatással.
Emellett szakmailag indokoltnak látjuk a szerződésben foglalt oktatás két részben történő teljesítését, melyek időben tolódnának el egymástól. A rendszer implementálása során kizárólag egy átfogó, általános oktatásra lenne szükség, mivel ezen időintervallumban még a felhasználói terület kollégái nem tudják fizikailag használatba venni a rendszert. A szakértői oktatást mindenképpen az első rendszercsoport illesztése utáni időszakban tartjuk indokoltnak, a kollégák így a részletes oktatás után napokon belül hasznosítani tudnák az ott szerzett tudást, tapasztalatokat. A jelen szerződésben foglaltak szerint az oktatást követően hónapokig nem tudnánk a tudás felhasználni, valószínűleg az rengeteget kopna a tényleges használatbavétel időpontjáig.
Felek a Szerződés 1.2.1. pontjában meghatározott táblázatban megadott „Oktatás” feladatát akképpen módosítják, hogy a Szerződés szerinti táblázat „Oktatás” sorához tartozó feladatokat kettő részre bontják. Az 1.2.1. pont szerinti táblázat a „Keretrendszer kialakítása, a szükséges oktatások megtartása és a Keretrendszer működéséhez szükséges 6 db szoftverlicenc -1 éves beépített és további 4 éves szoftverkövetési szolgáltatással örökös használati jogának átadása” címet viseli, melynek „Oktatás” feladatából a Szerződéshez képest a jelen megállapodás alapján annak 20 %-a végzendő el a keretrendszer kialakításakor. Ehhez a Felek egyrészt a jelen megállapodással az oktatás 20 %-ához tartozó feladatok Vállalkozó általi szerződésszerű feltételeit határozzák meg a táblázatban és az eredetileg az oktatás díja 100 % helyett az oktatás díjának 20 %-a kerül kifizetésre a Szerződésben meghatározott „T+85 nap” szerződésszerű teljesítésének igazolását követően a Vállalkozó részére. az 1.2.1. pont „Oktatatás” sorban megjelölt oktatási feladatok kettéválásával ott meghatározott oktatási tevékeny-ség 80 %-át a Vállalkozó az 1.2.2. pont szerinti táblázat módosítása alapján az A alprojekt teljesítésekor, a „T+170” határidő szerint végzi el, melynek teljesítésigazolására az A alprojekt „Megrendelő általi jóváhagyás, azaz a teljesítésigazolás kiállítása” teljesítésekor, TA+185 napon kerül sor és kifizetése is ekkor történik.
A rendszer specifikálása, illetve a szerződés megkötése közötti időszakban azon folyamatban lévő projektek, melyek tesztelésének automatizálására a rendszer beszerzésre került ütemezése változott. A tervezett, beszerzésre szánt időszak alatt ezen projektek kapcsán olyan időbeli módosulások történtek, melyek indokolják a fix tételként a szerződésben említett rendszercsoportok sorrendjének módosítását, melyre a Szerződés – a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján- egyébként is lehetőséget ad. Jelenleg az „A rendszercsoport”-ban foglalt rendszer kapcsán a tesztelés automatizálása nem indokolt, annak előfeltételei nem biztosítottak. Az ütemezések módosítása alapján viszont lehetőség nyílna a „D rendszercsoport” alkalmazásainak illesztésére, és azok teszteseteinek automatizálására úgy, hogy az a szerződésben rögzített határidőkre, és teljesítési tételekre nem lenne hatással.
Emellett szakmailag indokoltnak látjuk a szerződésben foglalt oktatás két részben történő teljesítését, melyek időben tolódnának el egymástól. A rendszer implementálása során kizárólag egy átfogó, általános oktatásra lenne szükség, mivel ezen időintervallumban még a felhasználói terület kollégái nem tudják fizikailag használatba venni a rendszert. A szakértői oktatást mindenképpen az első rendszercsoport illesztése utáni időszakban tartjuk indokoltnak, a kollégák így a részletes oktatás után napokon belül hasznosítani tudnák az ott szerzett tudást, tapasztalatokat. A jelen szerződésben foglaltak szerint az oktatást követően hónapokig nem tudnánk a tudás felhasználni, valószínűleg az rengeteget kopna a tényleges használatbavétel időpontjáig.


Winner: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság