Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-11-21
Buyer: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34970000 | 42961300 | 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45111000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu, odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy Północnej, budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu, budowa dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu, oraz przebudowa drogi krajowej 94c – przeniesienie stanowiska wagowego, jak również wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót, zapisy umowy oraz SIWZ.
1. W umowie nr MZD.022.120.TU.2018 z dnia 16.4.2018 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” zgodnie z zapisami §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6, 7 i 9 w związku z §10 ust. 2 tej umowy na podstawie protokołów konieczności nr 27 z dnia 6.8.2019 r., nr 30 z dnia 7.10.2019 r., nr 31 z dnia 7.10.2019 r., nr 32 z dnia 7.10.2019 r., nr 36 z dnia 23.10.2019 r. i nr 37 z dnia 23.10.2019 r. (roboty zamienne) oraz zgodnie z zapisami §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 w związku z §10 ust. 4 i 6 tej umowy na podstawie protokołów konieczności nr 35 z dnia 21.10.2019 r. i nr 36 z dnia 23.10.2019 r. (roboty dodatkowe), oraz zgodnie z §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 w związku z §10 ust. 3 tej umowy na podstawie protokołu konieczności nr 34 z dnia 7.10.2019 r. (roboty zaniechane), dokonuje się następujących zmian:
„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 122 753 990,07 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 07/100) w tym: wartość netto 99 799 991,93 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złoty 93/100) podatek VAT (23 %) 22 953 998,14 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100).”
„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 122 987 143,95 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 95/100) w tym: wartość netto 99 989 547,93 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 93/100) podatek VAT (23 %) 22 997 596,02 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 02/100)”;
a) robót zamiennych opisanych w Protokole konieczności nr 27 z dnia 6.8.2019 r. bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
b) robót zamiennych opisanych w Protokole konieczności nr 30 z dnia 7.10.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 25 348,52 PLN brutto;
c) robót zamiennych opisanych w Protokole konieczności nr 31 z dnia 7.10.2019 r. bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
d) robót zamiennych opisanych w Protokole konieczności nr 32 z dnia 7.10.2019 r. bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy;
e) robót zaniechanych opisanych w Protokole konieczności nr 34 z dnia 7.10.2019 r. zmniejszających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 7 798,48 PLN brutto;
f) robót dodatkowych opisanych w Protokole konieczności nr 35 z dnia 21.10.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 123 317,00 PLN brutto;
g) robót zamiennych oraz dodatkowych opisanych w Protokole konieczności nr 36 z dnia 23.10.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 27 001,39 PLN brutto;
h) robót zamiennych opisanych w Protokole konieczności nr 37 z dnia 23.10.2019 r. zwiększających wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 65 285,46 PLN brutto, które to protokoły stanowią integralną część niniejszego aneksu do umowy, opisując przyczyny, zakres i rodzaj robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.