Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-03
Buyer: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Country: BG
Region: BG411
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 259600 BGN
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: За обект „Път III-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“ от км 45+000 до км 50+075,52“ има изготвен технически проект от „Пътпроект – 2000“ ООД през 2008 г. и актуализация от 2014 г., на основание Техническо задание от ОПУ Видин.
            С Решение № 271 по Протокол № 24 от 02.09.2009 г. на Общинския съвет на община Белоградчик е одобрен  ПУП на обекта. Парцеларният план е одобрен на 10.07.2014 на база „Оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите“, на основание чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.
            С писмо изх. № 1093 от 21.04. 2009 г. РИОСВ, Монтана дава положително становище за реконструкцията и рехабилитацията на пътя. Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район с център Плевен, издава Разрешително № 12170427/21.10.2013 г. за ползване на повърхностен воден обект, с което се разрешава да се осъществи ползване на воден обект р. Салашка бара и дерета, с цел изграждане на нови системи и съоръжения – реконструкция на мостове, изграждане на подпорни стени и водостоци по трасето на пътя в участъка от км 46+684 до км 50+075,5.
Техническият проект за път III-1102 „Арчар – Извор – Димово – Острокапци – Кладоруб – Салаш“ от км 45+000 до км 50+075,52“ е одобрен и за обекта е издадено Разрешение за строеж № 8 от 10.07.2014 г. от главния архитект на община Белоградчик, заверено от РДНСК гр. Видин, влязло в сила на 30.07.2014 г. и презаверено на 09.05.2024 г. от главния архитект на община Белоградчик.
Строителството на обекта е стартирало на 04.08.2014 г., съгласно съставен Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, но изпълнението на договора за строителство № РД-33-8 от 04.07.2014 г. е преустановено от 17.07.2015 г. с Акт за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството /Акт – Образец 10/ поради липса на финансиране за обекта. Договорите за строителство и строителен надзор са прекратени с допълнителни споразумения с изпълнителите на обществените поръчки.
Поради изминалия значителен период от време и настъпили промени в нормативната уредба, касаеща проектирането на пътища и организирането на движението по тях, е необходимо актуализиране на техническия проект от 2014 г. Актуализираният технически проект трябва да бъде изготвен на база приетите решения в техническия проект, при спазване на действащите норми и разпоредби в областта на пътното проектиране и строителство и допълнен с нови проектни решения при установяване на мрежи и съоръжения, за които няма изработени проекти.
Проектните решения по отделните части трябва да съответстват на обхвата и предвижданията на действащия ПУП-ПП за обекта.
Въз основа на актуализирания технически проект ще бъде възложен одит по пътна безопасност, съгласно Закона за пътищата.
            Актуализираният технически проект подлежи на одобряване и е основание за изпълнение на строителството.
Строителството на обекта ще бъде възобновено след съставяне и подписване на Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най - изгодната оферта. Икономически най - изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най – ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.


Winner: ИВТ КОНСУЛТ ЕООД
Award value: 259600
Number of bids: 12