Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-04
Buyer: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 71242000 | 71300000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311100 | 71311210

Technical requirements: Szám alatti székhelye, vagy a 1066 Bp, Teréz krt. 38. szám alatti telephelye, a közúthálózatteljesítéssel érintett szakaszai, Megbízott székhelye
„A Nemzeti tengelysúly-, és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” című projekt keretében megvalósuló TSM Hálózat kialakítása során műszaki, informatikai, elektronikus információbiztonsági igazgatási szakértői, termék, és folyamat minőségbiztosítási feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása és szolgáltatások nyújtása, illeszkedve a TSM rendszer megvalósításának szakaszaihoz és mérföldköveihez.A szerződés keretében 89 fix mérőhely, UD rendszer továbbfejlesztése, NKH 9 szakrendszerének továbbfejlesztése, 40 mobil ellenőrző egység és a TSM hatósági informatikai rendszer vonatkozásában kell tevékenységet kifejteni.
Ajánlatkérő tájékoztatja jelentkezőket, hogy a mérőhelyek és ellenőrző egységek száma változhat, ebben az esetben a szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a megváltozott szám szerint automatikusan módosul.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés határozott időtartamra, a szerződés tárgyát képező feladatok teljesítésének időpontjáig, azaz 31.12.2017-ig jön létre, azzal, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján, amennyiben a Generálkivitelezési szerződés és/vagy az UD rendszer továbbfejlesztése szerződés teljesítése 31.12.2017-ét követően következik be, a jelen szerződés automatikusan, külön módosítás nélkül meghosszabbodik a tervezett teljesítés (31.12.2017) és a tényleges teljesítés közötti időszak hosszával,. a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján.
Szám alatti székhelye, vagy a 1066 Bp, Teréz krt. 38. szám alatti telephelye, a közúthálózat teljesítéssel érintett szakaszai, Megbízott székhelye
„A Nemzeti tengelysúly-, és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakítása” című projekt keretében megvalósuló TSM Hálózat kialakítása során műszaki, informatikai, elektronikus információbiztonsági igazgatási szakértői, termék, és folyamat minőségbiztosítási feladatkörbe tartozó feladatok végrehajtása és szolgáltatások nyújtása, illeszkedve a TSM rendszer megvalósításának szakaszaihoz és mérföldköveihez.A szerződés keretében 89 fix mérőhely, UD rendszer továbbfejlesztése, NKH 9 szakrendszerének továbbfejlesztése, 40 mobil ellenőrző egység és a TSM hatósági informatikai rendszer vonatkozásában kell tevékenységet kifejteni.
Ajánlatkérő tájékoztatja jelentkezőket, hogy a mérőhelyek és ellenőrző egységek száma változhat, ebben az esetben a szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a megváltozott szám szerint automatikusan módosul.
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Szerződés 3. sz. mellékletét képező mérföldkő táblázatot a jelen szerződésmódosítás aláírásával (hatályba lépésével) egyidejűleg hatályon kívül helyezik. A hatályon kívül helyezett mérföldkő táblázat helyébe egyidejűleg a jelen szerződésmódosításhoz mellékletként csatolt mérföldkő táblázat lép. A módosuló mérföldkő táblázatban egy új, V. számú mérföldkő került meghatározásra, és az azt megelőző IV. számú mérföldkő tartalma ennek megfelelően került módosításra.
Felek rögzítik, hogy fentiek alapján a Szerződésben rögzített 212 205 000 Ft + áfa megbízási díj 248 587 765 Ft + áfa összegre módosul. Felek a IV. mérföldkő tartalmának változása és az új, V. mérföldkő beiktatása miatt a Szerződés 5.3. pontja szerinti ütemezést hatályon kívül helyezik. A hatályon kívül helyezett ütemezés helyébe egyidejűleg az alábbi ütemezés lép, azzal, hogy Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés 5.3. (a) alpontjában rögzített, továbbá a II. és III. mérföldkőhöz kapcsolódó teljesítés valamint az alábbi összegek (összesen 139 702 781 Ft + áfa) Megrendelő általi kifizetése hiánytalanul megtörtént:
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A TSM projekt – Megbízó részéről előre nem látható, rajta kívül álló okból történő – elhúzódására, valamint a TSM projekt vonatkozásában létrejött Generálkivitelezési Szerződés teljesítése körében szükségessé váló többletfeladatok ellátására tekintettel Felek a jelen szerződésmódosítást kötik.


Winner: DPS Distribution Palette System Kft.