Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-23
Buyer: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72000000 | 72230000: Custom software development services

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés – SIMI mérésvezérlő rendszer továbbfejlesztése tárgyában az alábbiakban részletezettek szerint:
A SIMI (Spektrum, Interferencia Monitoring Integráció) rendszer egységes felületet nyújt az Argus és más alrendszerek távvezérlésére, valamint a mért adatok egységes feldolgozására és tárolására.
A SIMI mérésvezérlő modul lehetővé teszi az újonnan beszerzendő mérőeszközök és felújított mérőállomások integrálását. A fejlesztés során átalakításra kerül a felhasználói felületek jelentős része, mivel a közvetlen eszköz vezérlés hatékony használata új típusú méréstechnikai grafikus komponensek bevezetését igényli. A felületek átalakítása lehetőséget biztosít arra, hogy modern WEB2 elvárásoknak, ajánlásoknak megfelelő felhasználói felületeket vezessünk be a rendszer egészére vonatkozóan.
Ajánlatkérő a SIMI rendszer folyamatos fejlesztésével tud hatékonyan eleget tenni a fenti jogszabályokban előírt feladatoknak és kötelezettségeinek.
3. fázis (Mérőeszközök integrációja - szélessávú gyors adatgyűjtő és meteorológiai adatokat szolgáltató eszközök)
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés – SIMI mérésvezérlő rendszer továbbfejlesztése tárgyában az alábbiakban részletezettek szerint:
A SIMI (Spektrum, Interferencia Monitoring Integráció) rendszer egységes felületet nyújt az Argus és más alrendszerek távvezérlésére, valamint a mért adatok egységes feldolgozására és tárolására.
A SIMI mérésvezérlő modul lehetővé teszi az újonnan beszerzendő mérőeszközök és felújított mérőállomások integrálását. A fejlesztés során átalakításra kerül a felhasználói felületek jelentős része, mivel a közvetlen eszköz vezérlés hatékony használata új típusú méréstechnikai grafikus komponensek bevezetését igényli. A felületek átalakítása lehetőséget biztosít arra, hogy modern WEB2 elvárásoknak, ajánlásoknak megfelelő felhasználói felületeket vezessünk be a rendszer egészére vonatkozóan.
Ajánlatkérő a SIMI rendszer folyamatos fejlesztésével tud hatékonyan eleget tenni a fenti jogszabályokban előírt feladatoknak és kötelezettségeinek.
3. fázis (Mérőeszközök integrációja - szélessávú gyors adatgyűjtő és meteorológiai adatokat szolgáltató eszközök)
Felek 2016. május 4-ik napján kötött Szerződésének teljesítése bizonyos előfeltételek teljesülését kívánta, amelyek közül az alábbi, 1.2. - 1.4. pontokban írtak nem teljesülése kizárja a Szerződés végteljesítési határidőre történő befejezését (Szerződés 4. fázisa).
1.2. A Szerződés tárgyát képező, azon belül is a 4. fázisba tartozó SIMI MV rendszer eszközvezérlő felhasználói felületeinek fejlesztői tesztje, valamint az egész rendszert érintő integrációs tesztek elvégzése nem lehetséges, amíg nem áll rendelkezésre legalább egy olyan kiépített mérőállomás, ahol rendelkezésre állnak a fejlesztés kapcsán integrált működő mérővevők, a kiépített működő antenna kapcsoló/forgató rendszer, valamint a működő iránymérő antenna rendszer.
1.3. Megrendelő a Szerződés teljesítése során jelezte, hogy az első mérőállomás, amellyel a fejlesztői és az integrációs teszteket el lehetne végezni, 2017. november 30. napjára készül el a jelen prognosztizáció szerint. A fejlesztői integrációs tesztek elvégzéséhez legalább 30 munkanap szükséges, amelyet követően van lehetőség a 4. fázisban, a végteljesítésben előírt Felhasználói felületek átalakítása, grafikus elemző felületek kialakítása és átadására.
1.4. Megrendelő a Szerződés teljesítése során ugyancsak jelezte, hogy, hogy a SIMI MV rendszer mérőállomásra telepítendő komponenseit futtató mérésvezérlők Szerződésben részes Feleken kívüli harmadik fél általi leszállítása is késik, ezek csak 2018. január 31. napjától állnak majd rendelkezésre, és az átadás/átvételi eljárás során a teljesítmény tesztek csak olyan hardveren hajthatóak végre, amelyek megfelelnek a rendszertervben meghatározott követelményeknek, így a szerződés teljesítése a Feleknek fel nem róható, előre nem látható módon felmerült többlet-időigénnyel jár, ezért a Felek a Szerződés módosításában állapodnak meg a fenti többlet időigények (részbeni) figyelembe vételével.


Winner: Delta Informatika Zrt.