Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-05-12
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works
Submission deadline: 2018-06-13
Award criteria: Lowest price
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Aufträge können für ein, mehrere oder alle Lose an Bietern vergeben werden. Es können Angebote daher für ein, mehrere oder alle Lose abgegeben werden.
Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung EÜ Wirtschaftsweg Neulangsow/Werbig – Strecke 6758, km 100,716.
Eingleisiger Stahlbetonvollrahmen in Ortbetonbauweise – Errichtung in Seitenlage mit Verschub in Endlage unter Totalsperrpause.
Ausführungsplanung Bauwerk und Verschub wird beigestellt, Baubeginn (Vorfertigung) 1.8.2018, Verschub Bauwerk vom 4.12.2018 – 14.12.2018 (Streckensperrung).
eingleisiger Stahlbetonvollrahmen in Ortbetonbauweise – Errichtung in Seitenlage mit Verschub in Endlage unter Totalsperrpause.
Ausführungsplanung Bauwerk und Verschub wird beigestellt, Baubeginn (Vorfertigung) 1.8.2018, Verschub Bauwerk vom 8.3.2019 – 18.3.2019 (Streckensperrung).
Eingleisiger Stahlbetonhalbrahmen in Ortbetonbauweise – Errichtung in Seitenlage mit Verschub in Endlage in Totalsperrpause.
Ausführungsplanung Bauwerk und Verschub wird beigestellt, Baubeginn (Vorfertigung) 1.8.2018, Verschub Bauwerk vom 4.12.2018 – 14.12.2018 (Streckensperrung).
Eingleisiger Stahlbetonhalbrahmen in Ortbetonbauweise auf Bohrpfählen – Errichtung unter Eisenbahnhilfsbrücke.
Ausführungsplanung Bauwerk und HB-Verbau wird beigestellt, Baubeginn Oktober 2018, Einbau Hilfsbrücke vom 04.12.2018 – 14.12.2018 (Streckensperrung), Ausbau Mai 2019.
Eingleisiger Stahlbetonvollrahmen in Fertigteilbauweise mit diagonalen SPW-Flügeln – Errichtung unter Totalsperrung.
Ausführungsplanung Bauwerk wird beigestellt, Baubeginn (Vorfertigung) 1.9.2018, Errichtung Bauwerk vom 22.10.2018 – 5.11.2018 (Streckensperrung).
Eingleisiger Stahlbetonvollrahmen in Ortbetonbauweise – Errichtung in Seitenlage mit Verschub in Endlage in Totalsperrpause.
Ausführungsplanung Bauwerk und Verschub wird beigestellt, Baubeginn (Vorfertigung) 01.08.2018, Verschub Bauwerk vom 19.10.2018 – 29.10.2018 (Streckensperrung).
Zweigleisiger Stahlbetonvollrahmen in Ortbetonbauweise – Errichtung in Seitenlage mit Verschub in Endlage in Totalsperrpause.

Eligibility requirements: — Erklärung über seine Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft. Bieter ohne Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben eine entsprechende Erklärung über die Mitgliedschaft bei dem für sie zuständigen Versicherungsträger abzugeben. — Erklärung über die Eintragung in die Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- und Handelskammer seines Sitzes oder Wohnsitzes. Form der geforderten Erklärungen/Nachweise. Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Nur die unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht. Alle unter III.1.1 bis III.1.3, III.2.2 und VI.3 geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.