Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-22
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części: Część nr 1 – rozbudowa DW 969 w m. Dębno
droga wojewódzka nr 969; województwo małopolskie; powiat: nowotarski; gmina: Nowy Targ; miejscowość: Dębno
Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Dębno (odc. 070 km 0+921,88 – km 1+100,00) – w oparciu o dokumentację projektową, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z wydanych dla zadania decyzji ZRID, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla Części nr 1 stanowiący zał. nr 1.1. SWZ.
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – etap II – z podziałem na części: Część nr 1 – rozbudowa DW 969 w m. Dębno
Termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż do dnia 15.12.2023 r. Za obowiązujący Wykonawcę termin zakończenia zamówienia będzie uważana albo data wyznaczająca upływ okresu 9-miesięcznego liczonego od daty zawarcia umowy, albo data 15.12.2023 r. – w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy zawarcia umowy.
Zgodnie z przepisami Działu IX Rozdział 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej ustawą PZP).
droga wojewódzka nr 969; województwo małopolskie; powiat: nowotarski; gmina: Nowy Targ; miejscowość: Dębno
1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Dębno (odc. 070 km 0+921,88 – km 1+100,00) – w oparciu o dokumentację projektową, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z wydanych dla zadania decyzji ZRID, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla Części nr 1 stanowiący zał. nr 1.1. SWZ.
2. Przedmiotem zamówienia obok zamówienia podstawowego jest również zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie dodatkowego zabezpieczenia skarp w rejonie prawostronnej zatoki autobusowej, wykonanie przebudowy niezinwentaryzowanej dokumentacyjnie / nowoodkrytej (zakopanej) studni betonowej będącej własnością ZEW Niedzica S.A. oraz wykonanie dodatkowego zabezpieczenia rowu krytego na szerokości ul. Kościelnej poprzez zastosowanie rury stalowej ochronnej
Przedmiotem umowy, obok zamówienia podstawowego jest również zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie dodatkowego zabezpieczenia skarp w rejonie prawostronnej zatoki autobusowej, wykonanie przebudowy niezinwentaryzowanej dokumentacyjnie / nowoodkrytej (zakopanej) studni betonowej będącej własnością ZEW Niedzica S.A. oraz wykonanie dodatkowego zabezpieczenia rowu krytego na szerokości ul. Kościelnej poprzez zastosowanie rury stalowej ochronnej.
Wykonanie prac stanowiących zamówienie dodatkowe stało się niezbędne celem zrealizowania przedmiotu zamówienia podstawowego w sposób spełniający funkcję i cel gospodarczy, techniczny i społeczny. Konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowana została okolicznościami, które nie mogły zostać przewidziane, dopiero na etapie realizacji umowy możliwa stała się identyfikacja konieczności wykonania robót dodatkowych - w kontekście wcześniejszej wiedzy i sytuacji faktyczno-prawnej zaistnienie tych okoliczności nie mogło zostać przez strony umowy, w tym Zamawiającego, przewidziane wcześniej, w szczególności na etapie konstruowania OPZ jako że ówcześnie posiadane informacje  nie określały, nie uzasadniały, nie wymagały aby zadaniem tym miał być objęty większy zakres prac, niż wskazany w OPZ, a dopiero na etapie wykonywania zadania okazało się, iż wobec nowoujawnionych okoliczności konieczne jest wykonanie jeszcze innych niewskazanych w nim prac.


Winner: GEOSOLID Sp. z o.o.