Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-24
Buyer: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings

Technical requirements: Kivitelezési szerződés alapján a Hotel Cardoner - Képzési és Konferencia Központ teljeskörű felújítása. A 4 szintes épület szálloda és tervezetten min. 200 fős rendezvények megtartására alkalmas rendezvényközpont funkcióját fogja betölteni.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 5% mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítése: A teljesítési határidőig az építési beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárása is szükséges.
Kivitelezési szerződés alapján a Hotel Cardoner - Képzési és Konferencia Központ teljeskörű felújítása. A 4 szintes épület szálloda és tervezetten min. 200 fős rendezvények megtartására alkalmas rendezvényközpont funkcióját fogja betölteni.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 5% mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítése: A teljesítési határidőig az építési beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárása is szükséges.
3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1. pontjának mellékletre való hivatkozásai kiegészülnek a jelen módosítás 1.b. mellékletére való hivatkozással.
2.1. „Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig vállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka jelen szerződésben rögzített határidőn belüli elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1.a mellékletét és 1.b mellékletét képező, és a módosítással nem érintett részek tekintetében annak 1. sz mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban együttesen: Feladatok)”
3.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.2. pontjának első mondata, és az 5.3. pontja az alábbira módosul:
5.2. Kivitelező a jelen szerződés teljesítését a meghatározott teljesítési részhatáridők és véghatáridő szerint köteles elvégezni. Felek a jelen szerződés alkalmazásában részhatáridőnek a részszámlá(k)hoz kapcsolódó műszaki készültségi foko(ka)t tekintik, és azt a határidőt, ameddig a Kivitelező által a 2. szerződésmódosítás során benyújtott, Megrendelő által elfogadott ütemtervében a kérdéses műszaki készültség elérését meghatározta.
5.3. „A jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljeskörű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) teljesítési véghatárideje a szerződéskötés napjától számított 27,5 (huszonhét és fél) naptári hónap.”
8.1. „A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt 3 161 624 930 Ft + Áfa, azaz hárommilliárd-százhatvanegymillió-hatszázhuszonnégyezer-kilencszázharminc forint + Áfa összegű vállalkozói díj illeti meg, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított részszámlák alapján.”
A szerződés műszaki tartalma a meglévő, üzemen és használaton kívüli szálloda felújítására vonatkozik, mely műszaki tartalom az 1.3. pontban vázolt okok miatt már korábban is módosításra szorult. A rendelkezésre álló műszaki dokumentumok a legnagyobb gondosság mellett sem adtak a feltárás eredménye szerint megfelelő képet a csapadékvíz-elvezető rendszer állapotáról, ugyanis kizárólag az építési munkák megkezdését követően vált ismertté annak műszaki állapota. A csapadékvíz-elvezető rendszer a szálloda bezárásáig megfelelően működött, és annak kora sem indokolta a cserét, ezért annak rekonstrukciója nem szerepelt a tervdokumentációban.


Winner: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság