Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2022-09-14
Buyer: Hansestadt Lüneburg
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45210000: Building construction work
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 01-23-81 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten (April 2023 bis Oktober 2023) Neubau: Dampfsperre auf BSH Holzdecke ca.: 725m³, Grunddämmung d=20cm  + Gefälledämmung Steinwolle ca.: 505m² , Dachabdichtung als Wurzelschutzbahn  ca.: 505m² , extensive Dachbegrünung ca.: 505m² , Sekuranten Seilsystem für Dach von ca.: 725m³;
Altbau: Rückbau und Entsorgung Flachdachabdichung und Dämmung. Erneuerung Dampfsperre bituminöse Abdichtung ca. 820m², Dämmung / Gefälledämmung Steinwolle ca. 820m², Dachabdichting anarbeiten an Bestand, Sekuranten Seilsystem, Wartungswege/Lastabtragungsflächen, Dachentwässerung während der Bauzeit sicherstellen. Attika erneuern, Dachfernster ausbauen und erneuern. Div. Durchdringungen aufarbeiten.
02-23-81 Putz- und Wärmedämmsysteme (Mai 2023 bis August 2023) Lehmputz innen (3 Lagen) und aussen (2 Lagen) der Fassde ca.: 800m². Fenserlaibungen inkl. Rundung herstellen ca. 30m².
03-23-81 Gerüstarbeiten (April 2023 bis Oktober 2023) Außengerüst: Neubau ca.: 1000m²,  Bestandsanierung / Dacharbeiten ca. 750m² inkl. Dachfanggerüst. Innengerüste (Mobil) für verschiedene Tättigkeiten Bsp. Montage von Oberlichtern. Aufbauen, vorhalten u. umbauen.
04-23-81 Rückbauarbeiten (Juli 2023 bis August 2023) Fassadenöffungen, Rückbau von Fassadenbereichen, Rückbau von Mauerwerks- u.  Trockenbauwänden, Rasterdecken , Fliesen, Oberlichtern, Küchentresenanlage, Bauteilöffnung  / Schaffung neuer Durchbrüche.
05-23-81 Trockenbauarbeiten (Juni 2023 bis November 2023) Erstellen von Trockenbauwänden ca. 530m², Vorsatzschalen ca. 170m², Abhangdecken / Rasterdecken / Akustikdecken ca. 400m².
06-23-81 Tischlerarbeiten (Dezember 2023 bis März 2024) Innentüren ca. 40 Stk. in verschiedenen Ausführung und Beanspruchungsklassen, Fensterbänke, WC-Trennwände, Einbaumöbel ( Treppenmöbel ), Thekenmöbel Mensa, uvm.
07-23-81 Fliesenarbeiten (August 2023 bis November 2023) Fliesenarbeiten: Bodenfliesen ca. 250m², Wandfliesen ca. 80m² inkl. aller Vorabeiten.
08-23-81 Metallbau- und Schlosserarbeiten (November 2023 bis Januar 2024) Aussentreppe 22 Stufen u. Zwischenpodeste , Fensterbänke, ca.. 60m, Stahlblechschürze Fassade 200m, Geländer Innentreppe 17m, Doppeltür aussen mit Seitenelement Musikraum b= 3,07m h=3,2 , 2-fl. Mensa Innentür T30 RS 2,20 x 2,80m , 1-fl. Mensa Außentür RS 1,20 x 2,40m,  Div. Gitterroste im  Eingang.
09-23-81 Baureinigung (August 2023 und März 2024) Bau- Zwischen und Endreinigung für den Neubau und die Bestandssanierung ca. 2000m².
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Nachprüfungsantrag gem. § 160 Abs. 3 GWB unzulässig ist, soweit:
1. Der Antragssteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf zur Frist der Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.