Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-02
Buyer: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000

Technical requirements: Dostawa wyposażenia dla przebudowywanego i rozbudowywanego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu – etap I
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, budynek 510, POLSKA
"Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu" Projekt nr RPK.06.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27.6.2017 r.
„Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0054/17, umowa nr WP-II-B.433.6.1.2017 z dnia 27.6.2017 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P. na lata 2014-20.
Drugim Współzamawiającym w przedmiotowej umowie jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu, ul. św. Józefa 53-59, Toruń 87-100, POLSKA.
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, budynek 510, POLSKA.
„Wykonawca zrealizuje obowiązki, o których mowa w § 1, 2 i 4 ust. 1 w terminie 70 dni od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o gotowości przyjęcia przedmiotu zamówienia. Przewidywany termin poinformowania Wykonawcy, to nie później niż 31.5.2019 roku. Szkolenia specjalistyczne mogą odbyć się po odbiorze sprzętu, nie później niż do dnia 31.8.2019 roku.
Brutto: 468 825,84 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 84/100), na którą składają się:
— Kwota brutto 421 943,26 PLN stanowiąca 90 % wartości zamówienia, a odpowiadająca wartości towaru opisanego w § 1 ust. 1 Umowy,
— Protokół przeniesienia własności towaru opisanego w § 1 ust. 1 Umowy, przechowywanego na koszt i ryzyko Wykonawcy,
— bezusterkowy protokół odbioru, bądź inny dokument potwierdzający prawidłową realizację zamówienia.”
Zważywszy na fakt, że: a)wystąpiło opóźnienie w realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” wynikające m.in. z konieczn. dokon. zmian wielobranż. poleg. na przeprojektowaniu pomieszczeń Pracowni Kardiologii Inwazyjnej i Sali angio w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej budynku 510, a także konieczności wykonania proj. i prac dostosow. pod montaż dostarz. urządzeń we wszystk. lokaliz., skutkujące bezpośrednio brakiem możliwości dotrzym. termin. określ. w § 3 Umowy; b)Zamaw. wystąpił do Wykon. z wnioskiem o zajęcie stanowiska w przedmiocie zmiany terminów określonych w § 3 Umowy; c)w odp. Wykon. zastrzegł, że z uwagi na ponoszone koszty m.in. kredytowania dostarczanych przedmiotów umowy zmiana terminów określonych w § 3 Umowy możliwa jest jedynie w przypadku otrzyman. częśc. płatn. i za dostarczone już przedmiotów umowy, a w przeciwnym przypadku, Wykon. rozważy odstąpienie od umowy; d)spełniono warunki art. 144 ust. 1 pkt. 3 Pzp.


Winner: Maquet Polska Sp. z o.o.