Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2023-01-03
Buyer: EURO APAVOL SA
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231300 | 45232150 | 45232152 | 45232400 | 45233142: Road-repair work
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Activitatile de executie pentru „ IF – CL R10  EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  IN UAT BERCENI”
Durata Contractului prevazuta la Sectiunea II.3 este de 1931 zile din care 836 zile pentru Executie Lucrari si 1095 zile Perioada de Garantie (de remediere a defectelor).
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute  este de 74,694,259.46 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 632,562.24 lei, pentru racordarea obiectivelor la reteaua nationala de electricitate.
o	Investitii Etapa I in valoare de  29,939,327.84 lei din care suma provizionata pentru racordarea obiectivelor la reteaua nationala de electricitate este de 41,295.04 lei sunt finantate prin Programul operational infrastructura mare (POIM),
o	Investitii Etapa II: 45,754,931.63 lei din care suma provizionata pentru racordarea obiectivelor la reteaua nationala de electricitate este de 591,267.20 lei sunt finantate prin Programul operational de dezvoltare durabila (PODD).
Lucrarile din etapa I trebuie finalizate in perioada de eligibilitate a finantarii POIM, ultima plata catre Antreprenor aferenta lucrarilor platote din aceasta sursa de finantare urmand a fi facuta pana la 31 decembrie 2023.
d)	Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar
e)	Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zile
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Euro APAVOL in perioada 2014-2020
a)	Subfactor Pt.2.1 = Nivelul de detaliere a graficului general de realizare a investiției publice = maxim 3 puncte
In graficul general de realizare a investiției publice sunt incluse toate activitatile principale, insa acestea nu sunt detaliate in subactivități, graficul general de realizare a investiției publice neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului 1
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, însă acestea sunt detaliate partial în subactivități, graficul general de realizare a investiției publice putând fi utilizat așa cum este prezentat doar parțial ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului 2
Toate activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, acestea sunt detaliate în subactivități, iar graficul general de realizare a investiției publice poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului 4
b)	Subfactor Pt.2.2 = Succesiunea logică a activităților din graficul general de realizare a investiției publice = maxim 3 puncte Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a contractului, insa, in prezentarea succesiunii logice a activitatilor si sub-activitatilor nu exista interdependente care sa permita identificarea acestora cu usurinta 1
Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită prin raportare la metodologia de execuție a contractului, iar intre activitati si sub-activitati exista interdependente care pot fi identificate cu usurinta 2