Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-25
Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45111240 | 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45231000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie w podziale na 2 Części:
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie w podziale na 2 części:
Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis oraz budową trasy tramwajowej w ciągu ul. Gagarina w Warszawie w podziale na 2 Części:
Po stronie Zamawiającego występują dwa podmioty: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art.  198 a -198 g Ustawy.
Cz. I: Zaprojektowanie i budowa kolektora Mokotowskiego Bis w ul. Gagarina obejmuje swoim zakresem budowę kolektora o średnicy DN min. 2,8 m o długości ok. 1,2 km oraz budowę kolektora połączeniowego pomiędzy komorami S7 i K17’ o długości ok. 0,02 km i średnicy DN min. 1,6 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po Aneksie nr 1: budowa kolektora w technologii bezwykopowej na poziomie 10 m p.p.t..
Cz. II: Zaprojektowanie i  budowa  odcinka trasy tramwajowej w ul. Gagarina od ul. Sułkowickiej do ul. Czerniakowskiej (bez węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu ulic Belwederska / Spacerowa / Gagarina, który powstanie przy realizacji trasy tramwajowej w ul. Sobieskiego), stanowiącego składową odcinka Metro Pole Mokotowskie – Stegny/Sielce.
Pozostałe zmiany w Aneksach 2, 3, 4, 5 nie wpływają zasadniczo na zakres, sposób i cel prowadzenia inwestycji.
Aneks nr 1/2021 z 8.09.2021 dot. Zmiany nr 01: roboty zamienne: pogłębienie Kolektora Mokotowskiego Bis i wykonaniu tych robót w technologii bezwykopowej. Podwyższono Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (ZKK) o koszt wynikający z wykonania rozwiązania zamiennego o 13.755.321,80 zł netto, tj. 16.919.045,81 zł brutto. Ustalono niezbędny dodatkowy czas zw. z wykonaniem zmiany (209 dni) oraz wysokość kosztów pośrednich dla tego czasu; wprowadzenie w życie tych zmian odłożone do wyjaśnienia roszczeń i projektów innych zmian.
Aneks nr 2/2022 z 3.02.2022 dot. Zmiany nr 02: zamiast modelu fizycznego wykonany zostanie model matematyczny. Obniżenie kosztu prac projektowych o 80.000,00 zł netto, tj. 98.400,00 zł brutto.
Aneks nr 3/2022 z 27.06.2022 dot. zmiany Czasu na Wykonanie, sygnalizowanego w Aneksie nr 1/2021, tj. przedłużenia o 209 dni, czyli do 30.09.2023 r. ustalenie rozliczenia kosztów pośrednich Zabezpieczenia Wykonania i wymaganych Kontraktem ubezpieczeń wynikających z wydłużenia Czasu na Wykonanie o 209 dni – ustalone w Aneksie nr 1/2021 na kwotę 402.930,00 zł brutto –koszty MPWiK i TW ponoszą po połowie.
Aneks nr 4/2022 z 6.09.2022 dot. robót dodatkowych i zamiennych zw. z przebudowywaną siecią ciepłowniczą (zakres TW) oraz przedłużenia Czasu na Wykonanie. Roboty dodatkowe wprowadzone i płacone na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2) pzp, pozostałe zmiany dokonane na podstawie klauzul kontraktowych. ZKK uległa zwiększeniu o 5.605.558,60 zł netto, tj. 6.894.837,08 zł brutto.


Winner: Inżynieria Rzeszów S.A.