Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-13
Buyer: Община Варна
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: „Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация и текущ ремонт  на пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна"
Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станци
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станци
На база на гореизложеното проектанта и строителния надзор разпоредиха да се извършат сондирания и проучвания по трасето на тръбопровода с цел установяване на геоложките условия и необходимата механизация при които да продължи прокопаването на траншеята на тръбопровода .
Към настоящия момент строителството на обекта е спряно с Акт обр. 10 от 12.09.2020г., има направен проект по чл.154 от ЗУТ. Направени са геоложки проучвания и  пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП на базата на които са предприети действия  по избор на технология и механизация за изпълнение и остойностяване на обекта.
За обекта е осигурено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно споразумение №РД 02-30-17 от 14.05.2020г. и допълнително споразумение към него №РД 02-30-17(1) от 11.12.2020г.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
На  основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП:   І. Изменя се чл. 2,ал.1 и ал.2, както следва:Чл. 2. (1) Срок на договора: до 30.11.2021г.;(2) Срок на изпълнение: до 30.10.2021г. ;II.Изменя се Чл. 4 както следва:Чл. 4. Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на всички възложени дейности по договора, но не по-късно от 30.11.2021г.
Предходен анекс: №Д20000528ВН_004ВН/10.09.2020г.  сключен на основание чл.116,ал.1,т.7 от ЗОП, в който се правят промени  връзка с констатирани разминавания в текстовете на чл.6, т.2 и чл.7, ал.2, ал.3, във връзка с чл.15, ал.2 от договора
№Д20000528ВН_005ВН/22.03.2021г. На  основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП:   Изменя се чл. 2,ал.1, както следва:Чл. 2. (1) Срок на договора: до 31.07.2021г.ІІ. Изменя се Чл. 4 както следва:Чл. 4. Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на всички възложени дейности по договора, но не по-късно от 31.07.2021г.
На  основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с констатирани  в процеса на изпълнение на стр. дейности по   обекта    непр. об-ва, които В-ля не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно:  За строежа има издедено Разрешително за строеж РС 77/ГИ/12.5.2020г. през месец юни 2020г. , като впоследствие се наложи ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ съгласно  изискванията за използването на подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро“ и   на МА .По време на изпълнение на драгажни работи по трасето на напорния тръбопровод по друг проект и за сметка на ДПИИ за „Проектиране и удълбочаване на канал 1 и канал 2, Пристанище Варна-инженеринг“, при който се извършва удълбочаване на канал 1 до кота -14,75м, се установиха зони с различни геоложки условия. Поради тази причина   в повече от 50% от трасето на тръбопровода  не е извършено необходимото удълбочаване.


Winner: ХИДРОСТРОЙ АД