Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-03-02
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45231400 | 45234100 | 45234116 | 45234160

Technical requirements: Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése” tárgyban.
Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban az alábbiak szerint:
— hézag nélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 660 vfm,
— ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően,
— kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítmény-építési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint,
— járulékos közműkiváltási-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint.
1. mód: Felek módosították az előlegre, az előlegvisszafizetési biztosítékra vonatkozó, valamint a szerződés hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket az irányadó jogszabályi előírásokra – 75/2016. (IV.5.) Korm. rendelet és a 7/2016. (IV. 8.) NFM rendelet – tekintettel. Jogcím: Kbt. 141. § (2) bek-se.
2. mód: A fizetési feltételek módosulnak oly módon, hogy a szerződés finanszírozásának módja utófinanszírozásúvá, az előleg pedig szállítói finanszírozásúvá változik, tekintettel az irányadó 75/2016. (IV.5.) Korm. rendeletre és a 7/2016. (IV. 8.) NFM rendeletre. A kifizetés rendje is változik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletre figyelemmel. Jogcím: Kbt. 141. § (6) bek.
3. mód: A módosításra a tárgyi módosítással érintett Vállalkozási Szerződés, valamint a Kelenföld-Százhalombatta vonalszakasz biztosítóberendezés és ETCS 2. kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái tárgyában aláírt vállalkozási szerződés közötti ütemezés összahangolása miatt került sor a többletfeladatok és többletköltségek miatt. Ennek alapján a szerződéses ár, a teljesítési, valamint jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. (2)-(3) bek. Ezen túlmenően a Megrendelő és Vállalkozó adatai is módosulnak a Kbt. 141. § (6) bek. alapján.
4. mód: Az eredeti szerződésben nem szereplő további építési munkák elvégzésére a Nagytétény-Diósd-Érd között szükséges ideiglenes biztosítóberendezési átalakítási munkák átütemezésre és a teljes vasúti pályageometria gyorsítása miatt indokolt, mivel a vasúti forgalom mellett, azaz üzem alatt levő vágányok vonatkozásában szükséges a feladatokat ellátni. Ezen építési munkák nem szerepeltek az eredeti szerződésben és kizárólag Vállalkozó képes azt megvalósítani vasúti pályaépítéssel való szoros összekapcsolódás miatt. Az egyik: Vasúti ágyazat ideiglenes megtámasztása. A másik: Ideiglenes távközlési kábel kiváltása. A szerződéses ár, a teljesítési és jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. § (4) bek. b) pontja.
c) Barosstelep, Érdliget Érd felső megállóhely meglévő kábelalépitményeinek és vízelvezetésének állapota miatt szükségessé vált változtatás
A szerződéses ár, a tartalékkeret, a teljesítési és jótállási biztosíték mértékének növelésére, valamint a tartalékkeret csökkentésére került sor. Jogcím: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja.


Winner: V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság