Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-25
Buyer: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads | 45233221 | 45233290

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
2.	Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale C SIWZ i Wycenionych Przedmiarach Robót.
Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020
1.	Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).
2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3.	Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4.	Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180  ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
6.	Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
9.	Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10.	Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Roboty obejmują rozebranie całej konstrukcji drogi na  odcinku w km 0-595 – 0+725 i 0+862 – 1+516, zinwentaryzowanie przez zespół archeologiczny belek, usunięcie ich z pasa drogi oraz zabezpieczenie materiału do badań dendrologicznych. Wykonawca robót ze względu na wykonanie nowej nawierzchni, jest zmuszony do rozebranie całej konstrukcji drogi, co wymusza na wykonawcy wymianę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wymianę na odcinku ok. 400 metrów podziemnej linii wodociągowej, która obecnie jest wykonana z azbestobetonu o średnicy Ø80 na wodociąg z rur PE o średnicy Ø110. Dodatkowym utrudnieniem są grunty słabonośne w km 0+595-0+690 oraz posadowienie w bliskiej odległości do przebudowywanej drogi budynków w złym stanie technicznym, posadowionych na drewnianych fundamentach, co wymusza na Wykonawcy zastosowanie nadzwyczajnych środków zapobiegawczych. Nowy układ warstw konstrukcyjnych będzie składał się z materaca z geotkaniny PES 150/150 na niej zostanie ułożona warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4. Warstwa podbudowy zostanie wykonana w technologii MCE o grubości 12cm, a na niej zostanie ułożona warstwa wyrównawcza AC16W oraz SMA11 o gr. 4cm jako warstwa ścieralna zamykająca całą konstrukcję drogi.


Winner: STRABAG Sp. z o.o.