Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-14
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Výstavba obchvatu Doudleb n.O.. Obchvat je napojen na stávající silnici I/11 v km 81,019 provozního staničení a je ukončena napojením na stávající okružní křižovatku v km 84,061 provozního staničení. Trasa se skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Celková délka SO 101 je 2780 m. Na hlavní trase se nachází tři mostní objekty: SO 201 most přes místní komunikaci SO 104 je tvořena monolitickým ŽB rámem s délkou přemostění 9,18m a SO 202, SO 203 které jsou navrženy jako rámové mosty z důvodu převedení občasné vodoteče. K ochraně zástavby před hlukem jsou navrženy 2 protihlukové stěny.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Zadávací dokumentace stavby, dále jen PDPS zpracovaná v roce 2019, ve svém návrhu skrývky kulturních vrstev půdy na pozemcích charakterizovaných jako zemědělský půdní fond vychází z pedologického průzkumu zpracovaného v srpnu 2018 , ve kterém je vylišena mocnost ornice v rozsahu 0,25 až 0,45m a mocnost podorničí 0,00 až 0,20m. V průběhu realizace stavby, před zahájením stavebních činností na jednotlivých stavebních objektech, tedy v roce 2021, byl s ohledem na povinnost stavebníka dle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dodatečně proveden záchranný archeologický výzkum, v rámci kterého došlo ke skrývání svrchních kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložených zúrodnitelných zemin k jejich dalšímu hospodárnému využití dle §8 odst. 1 a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochranně zemědělského půdního fondu, v souladu s návrhem PDPS. Po dokončení těchto prací byl zaměřen skutečný stav provedených skrývek na celé dotčené ploše s rozdílným výsledkem oproti kubaturám předpokládaným v PDPS a to především ve smyslu aktuálních mocností svrchních kulturních vrstev půdy, kdy se skutečnost zastižená na stavbě liší až o 1,1m podorničí a ornice nad předpoklad PDPS. Odlišnost v mocnosti skrývek ornice a podorničí je podrobně řešena v rámci příslušného stavebního objektu SO 001.1  Příprava území  skrývky samostatným ZBV č.j. 29.
Předmětem tohoto ZBV je řešení dopadů odlišných mocností skrývek kulturních vrstev půdy v trase navrhované komunikace I/11, které mají v rámci tělesa komunikace a jeho návrhu dopad do technologických a pracovních postupů
Zadávací dokumentace stavby, dále jen PDPS zpracovaná v roce 2019, ve svém návrhu skrývky kulturních vrstev půdy na pozemcích charakterizovaných jako zemědělský půdní fond vychází z pedologického průzkumu zpracovaného v srpnu 2018 , ve kterém je vylišena mocnost ornice v rozsahu 0,25 až 0,45m a mocnost podorničí 0,00 až 0,20m. V průběhu realizace stavby, před zahájením stavebních činností na jednotlivých stavebních objektech, tedy v roce 2021, byl s ohledem na povinnost stavebníka dle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dodatečně proveden záchranný archeologický výzkum, v rámci kterého došlo ke skrývání svrchních kulturních vrstev půdy, popřípadě i hlouběji uložených zúrodnitelných zemin k jejich dalšímu hospodárnému využití dle §8 odst. 1 a) zák. č. 334/1992 Sb., o ochranně zemědělského půdního fondu, v souladu s návrhem PDPS. Po dokončení těchto prací byl zaměřen skutečný stav provedených skrývek na celé dotčené ploše s rozdílným výsledkem oproti kubaturám předpokládaným v PDPS a to především ve smyslu aktuálních mocností svrchních kulturních vrstev půdy, kdy se skutečnost zastižená na stavbě liší až o 1,1m podorničí a ornice nad předpoklad PDPS. Odlišnost v mocnosti skrývek ornice a podorničí je podrobně řešena v rámci příslušného stavebního objektu SO 001.1  Příprava území  skrývky samostatným ZBV č.j. 29.
Předmětem tohoto ZBV je řešení dopadů odlišných mocností skrývek kulturních vrstev půdy v trase navrhované komunikace I/11, které mají v rámci tělesa komunikace a jeho návrhu dopad do technologických a pracovních postupů
ZD ve svém předpokladu vychází z předem provedených průzkumů, V tomto případě návrhu skrývky kulturních vrstev půdy v trase plánované komunikace I/11 vycházela z výsledků ped. průzkumu, který byl zpracován v listopadu 2018. Z průzkumu vyplývá, že po zhodnocení a klasifikaci půdních podmínek na pozemcích PF dotčených stavbou, se humusový horizont pohybuje od 25 až do 45 cm, na základě čehož byl v PDPS stanoven postup skrývky tak, aby zdroje humusového horizontu byly maximálně využity. Tyto počáteční kubatury skrývky ornice zásadně ovlivňují bilanci zemin v návrhu PDPS, které z těchto předpokladů vychází. Zhotovitel zpracoval dokumentaci RDS v roce 2021 v době pro provádění díla, kdy již byly známé skutečné hodnoty skrytých kulturních vrstev v rámci dod. archeologického průzkumu a bylo tak možné v rámci RDS dokončit celkovou bilanci hmot stavby, která je v zásadním rozdílu oproti předpokladu PDPS, respektive závěrům z ped. průzkumu


Winner: STRABAG a.s.