Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-29
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Realizace stavby úseku rychlostní silnice v kategorii R 24,5 / 120. Stavba části rychlostní silnice o následujících parametrech: délka trasy 17,5 km, 2 MÚK (Holešov, Třebětice), 15 mostů, 10 nadjezdů, 5 mostů na přeložkách a 8 protihlukových stěn.
Poskytování prací je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o kladné změny ve výši 112 738,67 CZK bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Na základě připomínek Povodí Moravy, s.p. došlo k úpravě délky trativodu tak, aby byl umožněn přístup správce ke korytu vodního toku Židelná. Z tohoto důvodu tedy dochází k prodloužení trativodů o 100 metrů.
Na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, čj. 57905/ENV/13, 1367/570/13 ze dne 28.11.2018 bylo nutno upravit položku „Rovnanina z lomového kamene“. Jedná se o zkrácení úpravy toku Židelná. Úprava toku má být dle Rozhodnutí MŽP zkrácena na 30 m od podmostí níže po toku a kyneta nebude zpevňována betonovým lůžkem. Tato úprava provedená dle Rozhodnutí MŽP však končí před zaústěním propustku do potoka v km 0,264, a proto Správce toku (Povodí Morava, s. p.) požaduje prodloužení opevnění koryta toku Židelná až za zaústění odtoku od tohoto propustku.
Nová položka: 39, 46321, ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 24,230 M3. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č.13.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Jedná se o kladné změny ve výši 112 738,67 CZK bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. Na základě připomínek Povodí Moravy, s. p. došlo k úpravě délky trativodu tak, aby byl umožněn přístup správce ke korytu vodního toku Židelná. Z tohoto důvodu tedy dochází k prodloužení trativodů o 100 metrů.
Na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, čj. 57905/ENV/13, 1367/570/13 ze dne 28.11.2018 bylo nutno upravit položku „Rovnanina z lomového kamene“. Jedná se o zkrácení úpravy toku Židelná. Úprava toku má být dle Rozhodnutí MŽP zkrácena na 30 m od podmostí níže po toku a kyneta nebude zpevňována betonovým lůžkem. Tato úprava provedená dle Rozhodnutí MŽP však končí před zaústěním propustku do potoka v km 0,264, a proto Správce toku (Povodí Morava, s.p.) požaduje prodloužení opevnění koryta toku Židelná až za zaústění odtoku od tohoto


Winner: Skanska DS a.s.-vedoucí účastník sdružení "Sdružení Hulín-Fryšták"