Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-08
Buyer: Statutární město České Budějovice
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44161200 | 45000000: Construction work | 45231300 | 45233100: Construction work for highways | 90400000

Technical requirements: Přeložka silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická) – stavební část 2. – 1. etapa
Cyklostezka v úseku ulic Horákové - Strakonická v Českých Budějovicích - Integrovaný regionální operační program
Jedná se o smlouvu za zadavatele Statutární město České Budějovice, v rámci zakázky byl i druhý zadavatel Jihočeský kraj, tento dodatek se však vztahuje pouze ke smlouvě za zadavatele Statutární město České Budějovice.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
V průběhu stavebních prací došlo k vynuceným změnám oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci stavby, která byla vyvolána skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou až v průběhu realizace stavby, ale byla nezbytná pro realizaci, kvalitu a účinnost díla. Skutečnosti byly monitorovány na pravidelných kontrolních dnech stavby technickým dozorem stavebníka, zástupcem investičního odboru, budoucím uživatelem stavby a v rámci autorského dozoru byl přizván i generální projektant stavby. Jedná se uplatnění poměrné části skutečně vynaložených nákladů na výluku z trolejové dopravy a nezbytných změn technického řešení v realizační dokumentaci, dle skutečného zaměření vybourání podkladních stmelených vrstev (KSC) pod stávající vozovkou pro pokládku nových obrub, rozšíření frézování stávající vozovky a pokládka nového asfaltového povrchu vozovky z důvodu pokládky kanalizace SO 302 v rozsahu šachet D1-0 až D1-2 a dopojování uličních vpustí, změna spočívající v navýšení potřebné délky hmatného pásu pro nevidomé v souladu s platnou vyhláškou, změny vyvolané mnohačetným křížením neznámých podzemních inženýrských sítí s nově budovanou kanalizací. Odpočet spočíval především v neprovedení odstranění podkladních vrstev komunikace z kameniva, dochází k odpočtům délek původně navržené sanace potrubí rukávcem včetně zemních prací, po konzultaci s odborem dopravy a následným správcem komunikace, bylo rozhodnuto, že část blikačů nebude realizována.
Důvodem změny jsou vícepráce a méněpráce, které vznikly potřebou při realizaci díla. Povaha těchto okolností je vysvětlena v popisu změn výše.


Winner: Metrostav, a.s.