Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-16
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
CPV classification: 45220000 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка.
Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка.
Обект: Път III-5004 „Обход на град Габрово” се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I – 5, при км 142+599, преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП I – 5 „Велико Търново – Габрово”. При края на обекта км 20+ 124.50 източно от Вец „Малуша” се отделя в дясно Етапна връзка с дължина 3,130 км, която свързва „Обхода на гр. Габрово” с Шипченския проход /РП І-5/. Обектът се намира на територията на област Габрово.
Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка.
Обект: Път III-5004 „Обход на град Габрово” се намира в посока югозапад – юг от град Габрово. Началото на обекта км 0+000 е триклонно пътно кръстовище на РП I – 5, при км 142+599, преди град Габрово. Трасето на обекта се отделя в дясно от РП I – 5 „Велико Търново – Габрово”. При края на обекта км 20+ 124.50 източно от Вец „Малуша” се отделя в дясно Етапна връзка с дължина 3,130 км, която свързва „Обхода на гр. Габрово” с Шипченския проход /РП І-5/. Обектът се намира на територията на област Габрово.
Приема се актуализирана Технологична-строителна програма (АТСП) и График за изпълнение на отделните видове СМР, съгласно настоящото споразумение, като Етапи от 1 до XII са изпълнени и сертифицирани, а за Етапи от XIII до XVII са определени нови срокове за изпълнение и преразпределяне на дейностите включени в тях, като завършването на обекта следва да бъде реализирано в срок до 31.12.2018 г., съгласно одобренатас настощото споразумение АТСП и График за изпълнение на отделните видове СМР.
Договор РД-33-5/09.05.2013 г. е предходно изменен с допълнително Споразумение с изх. № 53-00-9826/02.12.2016 г., с което се удължава срока на договора до 12.11.2017 г.
Договор РД-33-5/09.05.2013 г. е предходно изменен с допълнително Споразумение с изх. № 53-00-14587/28.12.2015 г., с което се удължава срока на договора.
За началото на строителството на обект Път III-5004 „Обход на гр. Габрово" от км 0+000 до км. 31+000, участък от км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, съгласно чл. 1, т. 31 от Раздел I Дефиниции от Договор РД-33-5/09.05.2013 г., се счита датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво по Наредба 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за която и да е част от строежа. Протокол 2а за обекта е подписан на 26.06.2013 г., от която дата започва да тече срокът за изпълнение на Допълнително проектиране и СМР, възлизащ на 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни.
Вследствие на настъпили обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди, въпреки положената дължима грижа, изразяващи се в разрушаването на мост, по който се придвижва строителната техника обслужваща обекта от една страна, а от друга забава в издаването на разрешенията за строеж в резултат на съгласувателни процедури.


Winner: КОНСОРЦИУМ ПСВТ