Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-09-07
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45223100 | 45223800 | 45233123: Secondary road construction work | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: 1.2. modernizacja konstrukcji żelbetowych filarów i przyczółków, z usunięciem ubytków, polegająca na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian zewnętrznych, wewnętrznych;
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak. Numer identyfikacyjny projektu: program Infrastruktura i środowisko 2014–2020, oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, część B Pre-umowa nr 3.2-29/16-00_P z 5.9.2016 dla Projektu...
— montaż słupów oświetleniowych, kabli i innego wyposażenia elektrycznego na cyplu prawym awanportu górnego śluz,
— zmianie technologii czyszczenia okładziny kamiennej i betonowej jazu przęsła prawego z czyszczenia metodą hydrodynamiczną na czyszczenie metodą strumieniowo ścierną, ze względu na nieskuteczność metody hydrodynamicznej,
— zmianie technologii oparcia bruku kamiennego przy palisadzie ubezpieczenia brzegowego awanportów śluz, ze względu na niemożliwość obniżenia wody do poziomu wg dokumentacji projektowej,
— zmianie technologii naprawy betonów: płyty dennej prawego światła jazu w części podsegmentowej, kozłów podporowych łożysk segmentu oraz zębów Rehbocka, po analizie wyników badań betonów wykonanych w roku 2020, po odpompowaniu grodzy,
— zmianie technologii zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji kratowych: kładki i mostu nad przęsłami jazu z metalizacji natryskowej cynkiem na malowanie farbami w systemie epoksydowano – poliuretanowych z zachowaniem trwałości powłoki ochronnej jak w dokumentacji projektowej,
— zmianie konstrukcji oczepu ścianek ubezpieczenia brzegowego awanportów śluz z konstrukcji żelbetowej na konstrukcję stalową, ze względu na niemożliwość obniżenia zw. wody do poziomu wg dokumentacji projektowej,
— zmianie technologii wykonania okien w sterówkach z zachowaniem widoku architektonicznego, ze względu na wymagania użytkownika dotyczące łatwego czyszczenia okien od zewnątrz,
— zmianie technologii i ilości wykonania pachołów cumowniczych na cyplu prawym awanportu górnego śluz, ze względu na kolizję istniejących pachołów (zdementowanych na czas realizacji robót ubezpieczeniowych), z trasami instalacji oświetlenia i sygnalizacji;
3) Roboty zmieniające wartość umowy wynikające z różnic w ilościach w stosunku do ilości przedmiarowych:
W czasie prac modernizacyjnych na jazie Rędzin wystąpiła konieczność wykonania powyższych robot budowlano-montażowych dodatkowych, zamiennych i różnic w ilościach. Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.
Roboty dodatkowe, nie ujęte w przedmiarze robót oraz roboty zamienne i różnice w ilościach w stosunku do przedmiaru robót zlecone Wykonawcy aneksem nr 6 z 3.8.2020. Wcześniejsze zmiany w umowie, dotyczące zmiany kierownika budowy, ujęte w aneksie nr 1 z 20.3.2019, na podstawie paragraf. 144.1 ust. 1 Pzp, ujęte w aneksie
nr 2 z 13.5.2019, na podstawie paragraf. 144.1 ust. 2 i 6 Pzp, ujęte w aneksie nr 3 z 10.10.2019, na podstawie paragraf. 144.1 ust. 6 Pzp, ujęte w aneksie nr 4 z 18.3.2020, na podstawie paragraf 144.1 ust.1, 2 i 6 Pzp, ujęte w aneksie nr 5 z 18.5.2020 na podstawie paragraf 144.1 ust. 1, 2 Pzp.
Roboty zlecone Wykonawcy na podstawie paragraf. 144.1 ust. 1, 2 Pzp stanowią nierozerwalną całość z pracami wykonywanymi przez niego w ramach zadania pn.: „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”. Zlecenie tych robót innemu Wykonawcy znaczne zwiększyłoby koszty oraz wydłużyłoby okres realizacji przedsięwzięcia. Zmniejszenie ceny


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko-Wod” Sp. z o.o.