Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-05-28
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111240 | 45112700 | 45112740 | 45230000
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Die Unwirksamkeit des Vertrages kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist.  Da der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht hat, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
Der Flugplatz Cottbus/Neuhausen ist ein Verkehrslandeplatz in Neuhausen/Spree, zehn Kilometer südöstlich von Cottbus. Eigentümerin des Verkehrslandeplatzes ist die Gemeinde Neuhausen/Spree. Er wird betrieben von der Flugplatzgesellschaft Cottbus-Neuhausen mbH.  Unterstützt durch Fördermittel des Landes Brandenburg im Rahmen des "Lausitzprogramms 2038" soll der Verkehrslandeplatz umfassend ausgebaut und zu einem luftfahrtaffinen Wirtschaftsstandort aufgewertet werden.   So soll der Flugplatz für den gleichzeitigen Betrieb bemannter und unbemannter Luftfahrt hergerichtet sowie Gewerbeflächen für luftfahrtaffine Unternehmen erschlossen werden. Die Start- und Landebahn sowie Rollwege sollen befestigt und befeuert und neues Vorfeld einschließlich Tankstelle für Luftfahrzeuge errichtet werden.   Die dafür erforderlichen Bau- sowie Liefer- und Dienstleistungen werden in zwei Bauphasen in EU-weiten Einzelverfahren ausgeschrieben.   Nach derzeitigem Stand ist geplanter Baubeginn der März 2024 und Bauende November 2025. Die Bauphasen sind aktuell wie folgt geplant:  Bauphase 1: März 2024 bis November 2024 Bauphase 2: März 2025 bis Oktober 2025  Weitere Einzelheiten zu den Bauphasen sind der in der Zip-Datei "Pläne Bauphasen, Betriebsstraße, Entwässerung, Zaunbau" enthaltenen Datei "Bauphasen" und dort den Anlagen zu Bauphase 1 und Bauphase 2 sowie dem Grobablaufplan (Grobablaufplan Neuhausen.pdf) zu entnehmen.  Mit vorliegendem Verfahren werden Bauleistungen für die Bauphase 1 (Baubeginn März 2024 - Bauende November 2024) mit einer Aufteilung in zehn Lose ausgeschrieben.
Der Verkehrslandeplatz befindet sich in Neuhausen, zehn Kilometer südöstlich der Stadt Cottbus und ist wie folgt über das Verkehrsnetz zu erreichen:  - aus nördlicher Richtung: über die B 168 und 169 - aus südlicher Richtung: über die B 96 und 97 - aus östlicher Richtung: über die A 15, Ausfahrt Roggosen - aus westlicher Richtung: über die A 15, Ausfahrt Cottbus Süd, gefolgt von der B 97
Diese 10 Lose sind:  1. Zaunbau 2. Entwässerung 3. Zufahrt und Betriebsstraße 4. Baubereich Runway (Start- und Landebahn) 5. Baubereich Taxiway (Teil 1 - Bauphase 1) 6. Befeuerungsstation, Befeuerung, Beschilderung, Verkabelung (Bauphase 1) 7. Baubereich APRON 8. Markierung (Teil 1 - Runway, Taxiway (1) - Endmarkierung, APRON-Endmarkierung 9. Aufforstung - Landschaftsbauarbeiten 10. Kombinationslos aus Los 3, 4 und 5  Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem in den Vergabeunterlagen enthaltenen losbezogenen Leistungsverzeichnissen.


Winner: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Number of bids: 8