Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-04-03
Contract type: Services
CPV classification: 71356200 | 71520000: Construction supervision services | 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value:  RON
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Se vor presta activitati specifice asistentei pentru supervizarea lucrarilor si trebuie considerate ca fiind cerintele minime, iar daca alte activitati relationate sunt necesare în vederea realizarii obiectivelor, acestea vor face parte din responsabilitatea Consultantului. 
a)	Activitatea 1 - Activitati in faza preconstructie
b)	Activitatea 2 - Activitati in perioada de mobilizare a antreprenorilor
c)	Activitatea 3 - Activitati in perioada de constructie
d)	Activitatea 4 - Activitati in perioada de receptia la terminarea lucrarilor
e)	Activitatea 5 - Activitati in Perioada de Notificare a Defectelor
f)	Activitatea 6 - Activitati la finalizarea contractelor de lucrari
Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:
-	cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;
-	cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
Contractul de asistenta tehnica, are ca activitate principala activitatea de asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor. 
Pentru fiecare sub-activitate din cadrul contractului, se prevede realizarea a doua Rapoarte, fiecare in varianta draft si finala, respectiv un Raport Intermediar si un Raport integrat (la finalul fiecarei activitati).
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor (AT-SL) pe parcursul implementarii contine activitati specifice de supervizare in faza pre-constructie, in perioada de mobilizare a Antreprenorilor de lucrari, de executie, de receptie la terminarea lucrarilor, in perioada de notificare a defectelor si la finalizarea contractelor de lucrari:
-	Verificarea conformitatii executiei lucrarilor cu cerintele Caietului de Sarcini, clauzele contractuale si oferta depusa de Antreprenor;
-	Incadrarea executiei lucrarilor in bugetul si durata contractului; 
-	certificarea in vederea platii a tuturor lucrarilor executate ;
-	Verificarea lucrarilor in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.
Activitatea consultantului supervizare (Inginerului/ inspectorului de santier) se va desfasura in conformitate cu prevederile legislatie romanesti in constructie, respectiv a Legii 10/1995 (Legea calitatii in constructii), precum si cu respectarea Conditiilor de Contract de tip EXECUTIE (FIDIC ROSU) si de tip PROIECTARE SI EXECUTIE (FIDIC GALBEN) .
Activitatile enumerate în cele ce urmeaza, sunt activitati specifice asistentei pentru supervizarea lucrarilor si trebuie considerate ca fiind cerintele minime, iar daca alte activitati relationate sunt necesare în vederea realizarii obiectivelor
Activ 1 - Activitati in faza preconstructie
Activ 2 - Activitati in perioada de mobilizare a antreprenorilor
Activ 3 - Activitati in perioada de constructie
Activ 4 - Activitati in perioada de receptia la terminarea lucrarilor
Activ 5 - Activitati in Perioada de Notificare a Defectelor
Activ 6 - Activitati la finalizarea contractelor de lucrari
Alte activitati - Sprijin pentru UIP în procesul de achiziții 
Livrabile
Alte activităţi ulterioare
a) Sediul SC COMPANIA DE APA OLT SA
b)  Teritoriul judetului Olt


Award value: 28412600