Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-24
Buyer: COMUNE DI GENOVA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45247000: Construction work for dams and canals

Technical requirements: PROGETTO BASE comprende l’esecuzione di tutte le opere per la realizzazione del Canale Principale e del Canaletto a partire dalla quota +1.20 slmm, e precisamente l’esecuzione delle paratie di sostegno delle banchine (previste nel Progetto Definitivo in pali secanti con tiranti) con esclusione delle opere relative alla paratia di pali secanti lungo i fronti di scavo collocati a Nord e ad Est del Lotto 2.3 che sono ricomprese nella serie documenti Allegato B, la paratia in micropali di sostegno di Via dei Pescatori in fregio alla Batteria Stella, gli scavi, a partire dalla quota di +1.20 m slmm, e i locali tecnici ed accessori destinati all’attraversamento impiantistico dei canali, l’attraversamento impiantistico stesso, le fondazioni e le spalle dei ponti.
A migliore chiarimento si specifica che le opere comprese nel progetto base sono identificate nel corpo progettuale base a cui si aggiungono le cosiddette “Lavorazioni Accessorie” meglio identificate negli elaborati serie ALLEGATO A - LAVORAZIONI ACCESSORIE” relative agli scavi da quota +1.20 mslmm a quota +0.50m slmm.
L’importo del Progetto Base ammonta a Euro 17.213.358,76 oltre I.V.A. di cui Euro 205.913,91 per la progettazione esecutiva, Euro 467.680,37 per oneri della sicurezza ed Euro 1.234.880,45 per opere in economia entrambi non soggetti a ribasso.
La Civica Amministrazione ha assegnato, in aggiunta alle opere di cui al progetto base, all’aggiudicatario la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle seguenti opere
OPZIONE 1 È costituita dalla porzione di paratia che circoscrive sui lati Nord e Est del Lotto 2.3 identificate compiutamente nel corpo progettuale dagli elaborati serie “ALLEGATO B - INDIVIDUAZIONE PARATIE PALI SECANTI LOTTO 2.3” per un importo complessivo, comprensivo di oneri della sicurezza e progettazione esecutiva, di Euro 1.253.197,35 oltre IVA
OPZIONE 2 - le opere relative all’esecuzione degli scavi per approfondire il fondo dei canali fino a quota -3.50 m slmm, in luogo delle quote attualmente previste a progetto (-2.00 m slmm per il canaletto e -3.00 m slmm il canale principale). Dato atto che le strutture (pali secanti, tiranti, ecc.) sono già dimensionate per raggiungere tale quota
Dette opere sono identificate compiutamente nel corpo progettuale dagli elaborati serie “ALLEGATO C - MAGGIORE SCAVO CANALI”, per un importo complessivo, comprensivo di oneri della sicurezza e progettazione esecutiva, di Euro 1.700.426,13
PON METRO 2014-2020 – REACT EU - ASSE 6 - PROGETTO “REALIZZAZIONE CANALETTO E CANALE PRINCIPALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO WATERFRONT DI LEVANTE”, CODICE PROGETTO GE 6.1.4.A.
Variante in Corso d’Opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016. Con Determinazione Dirigenziale della Direzione Progettazione n. 2022-188.0.0.-73 adottata in data 21 novembre 2022 ed esecutiva dal 28 novembre 2022 sono stati affidati nuovi maggiori lavori per esecuzione spalle Ponte canaletto
L'avanzamento della progettazione del disegno d’insieme del Waterfront di Genova ha imposto, oltre alla necessità di un nuovo allineamento tra il ponte di attraversamento del canaletto e la viabilità a sud del Palasport, anche un diverso disegno degli impianti necessari all’apertura del ponte mobile, per cui si è resa necessaria la modifica della realizzazione della Spalla 1 di ponente e della Spalla 2 di levante del ponte sul canaletto. Tali lavori supplementari, qualificati quali terza variante, sono stati preceduti da una prima variante ammontante a complessivi Euro 1.269.258,12 oltre iva al 10%, e per l’adeguamento della progettazione esecutiva pari a Euro 8.524,78 oltre iva al 10%, e da una seconda variante quantificabile in Euro 1.755.137,37 oltre iva
Si configurano lavori supplementari, nella fattispecie di cui all’art. 106,comma 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016, la modifica è da ritenersi non sostanziale in quanto non introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione, perché l’opera da realizzare è solo un adeguamento statico e funzionale alla nuova configurazione del ponte canaletto; in relazione alla marginalità delle opere e dei conseguenti importi rispetto al totale delle opere previste a contratto la modifica in questione non cambia l'equilibrio economico del contratto


Winner: CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP