Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-01-20
Buyer: Česká republika - Ministerstvo financí
Country: CZ
Region: Vysočina
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 90420000

Technical requirements: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. –Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. –Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže
Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže v areálu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. (dále jen „PBS Velká Bíteš“). Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody chlorovanými alifatickými uhlovodíky a to tak, aby byla věcně a termínově splněna opatření k nápravě, daná výše uvedenými Rozhodnutími ČIŽP OI Brno a ČIŽP OI Havlíčkův Brod. Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací: – projekční a legislativní příprava (prováděcí projekt sanace, statický posudek, matematický model proudění podzemní vody), – realizace pomocných činností (vrtné a ostatní technické práce – aplikační vrty, indikačně-sanační vrty, zasakovací vrty, monitorovací vrty – celkem 1 097 bm, slug testy, karotážní měření), – zkušební provoz sanace – metoda ISCO + doplňkové sanační čerpání (1 rok), – vlastní provoz sanace – ISCO + sanační čerpání (2 roky), – sanační monitoring (průběžně), – postsanační monitoring (22 měsíců), – likvidace vrtů dle projektu, – závěrečná zpráva sanace, závěrečná zpráva postsanačního monitoringu, – plnění databáze SEKM.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické zátěže v areálu První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. (dále jen „PBS Velká Bíteš“). Cílem sanačního zásahu je odstranění kontaminace horninového prostředí a podzemní vody chlorovanými alifatickými uhlovodíky a to tak, aby byla věcně a termínově splněna opatření k nápravě, daná výše uvedenými Rozhodnutími ČIŽP OI Brno a ČIŽP OI Havlíčkův Brod. Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující rozsah prací: – projekční a legislativní příprava (prováděcí projekt sanace, statický posudek, matematický model proudění podzemní vody), – realizace pomocných činností (vrtné a ostatní technické práce – aplikační vrty, indikačně-sanační vrty, zasakovací vrty, monitorovací vrty – celkem 1 097 bm, slug testy, karotážní měření), – zkušební provoz sanace – metoda ISCO + doplňkové sanační čerpání (1 rok), – vlastní provoz sanace – ISCO + sanační čerpání (2 roky), – sanační monitoring (průběžně), – postsanační monitoring (22 měsíců), – likvidace vrtů dle projektu, – závěrečná zpráva sanace, závěrečná zpráva postsanačního monitoringu, – plnění databáze SEKM.
Nahrazení původně projektované metody In situ chemické oxidace za použití manganistanu draselného při sanaci horninového prostředí metodou ISCO pomocí peroxidisíranu sodného. Ke změně metody dochází v důsledku zjištění nových skutečností v rámci úvodního kola monitoringu podzemních vod a ověření průběhu a uspořádání kanalizačního systému v zájmovém území. Hodnota změny je 42 %. S touto změnou není spojen cenový nárůst, cena původního a nového činidla zůstává stejná.
Při detailní rekognoskaci terénu, v rámci úvodního kola monitoringu podzemních vod a ověření průběhu a uspořádání kanalizačního systému v zájmovém území, bylo zjištěno, že část kanalizace se dostává pod úroveň hladiny podzemní vody což dává předpoklad částečné drenáže podzemních vod do kanalizačního systému v důsledku netěsnosti a porušení kanalizace. Důsledkem toho by byl průnik manganistanu draselného do Královského rybníka a povrchového toku. Z tohoto důvodu je přistoupeno k použití nového oxidačního činidla, které díky svým jiným vlastnostem eliminuje toto riziko průniku.


Winner: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o