Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-02
Buyer: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45111000 | 45232410 | 45251220

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a także dróg wewnętrznych,
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga,aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, w SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz aktualną wiedzą techniczną.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0034/17
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się wterminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a także dróg wewnętrznych,
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach admin. oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ oraz we wzorze umowy.
Zmiana dotyczy wykonania robót dodatkowych, polegających na montażu sond hydrostatycznych na każdym zbiorniku WKF. Roboty dodatkowe są niezbędne dla prawidłowej realizacji całości zadania.
Aneks nr 5 z dn. 29.12.2020 r. do umowy: Na podstawie protokołu konieczności nr 3 rozszerzono zakres umowy o likwidację kolizji SN z istniejącą infrastrukturą energetyczną ENEA Operator (kolizja z rozdzielnią średniego napięcia w budynku energetycznym nr 22) - roboty dodatkowe.
Aneks nr 7 z dn. 29.12.2020 r. do umowy: Zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy na: do dnia 30.06.2021 r. Zmiana terminu realizacji wynikła z okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Były to okoliczności związane z wystąpieniem pandemii COVID-19:


Winner: ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością