Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-21
Buyer: Košický samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads | 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Cieľom stavby je odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty II/533 a mostných objektov č.533-002, č.533-004, č.533-005, č.533-010, dosiahnuť podstatné predĺženie životnosti cestného telesa, bezpečnosť cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky, skvalitnenie dopravného prepojenia obcí, zvýšenie dopravnej obslužnosti územia, zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej dopravy.
SO 101 Rekonštrukcia cesty II/533 - pokládka nových asfaltových vrstiev hrúbky 50mm, zosilnenie konštrukcie vozovky o min. 50mm, v závislosti od stavu hrúbky vyrovnávacej vrstvy. V úsekoch s neúnosným podložím resp. v úsekoch s lokálnym poklesom vozovky na krajniciach je navrhnutá jeho výmena vhodným materiálom, a zároveň zriadenie celej konštrukcie vozovky v šírke cca 1,5m - 2,0m. V potrebných úsekoch, kde to terénne možnosti a majetková hranica telesa cesty umožňuje je navrhnuté rozšírenie vozovky.
SO 200 Mostné objekty - Rekonštrukcia mostných zvrškov, zo zriadením spriahovacej dosky, dobetonávky záverného múrika a častí mostných krídel, rozšírenia základových pásov opôr, úpravy potoka a vybudovania nového mostného príslušenstva. Súčasťou stavby budú aj celoplošné vysprávky a reprofilácia viditeľných plôch nosnej konštrukcie a spodnej stavby a úprava okolia mostov. Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou mostov budú realizované na každom moste v dvoch etapách po polovici
SO 400 Portály dopravného značenia - Navrhnutá je oceľová rámová konštrukcia portálov a jej osadenie pre dopravné značky nad jazdnými prúdmi cesty II/533 a v križovatke s cestou III/3244
Podrobný rozsah zákazky a ďalšie podmienky sú stanovené v súťažných podkladoch - DRS, v zmluve o dielo a jej prílohách.
Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy - predĺženie lehoty realizácie diela o 5 mesiacov, z dôvodu prebiehajúcej výstavby kanalizácie v obci Harichovce, ktorá bráni v realizácií stavebných prác na rekonštrukcii vozovky v úseku od 50,669 km do 52,5 km a rekonštrukcii autobusovej zastávky s názvom AZ Harichovce č. d. 263. Zmluva o dielo medzi obcou Harichovce a zhotoviteľom stavby s názvom Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce 1.etapa je zverejnená na web stránke KAN01/2023
Centrálny register zmlúv (gov.sk).
Zmena zmluvy z dôvodu prebiehajúcej výstavby kanalizácie v obci Harichovce, ktorá bráni v realizácií stavebných prác na rekonštrukcii vozovky v úseku od 50,669 km do 52,5 km a rekonštrukcii autobusovej zastávky s názvom AZ Harichovce č. d. 263. Zmluva o dielo medzi obcou Harichovce a zhotoviteľom stavby s názvom Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce 1.etapa je zverejnená na web stránke KAN01/2023
Centrálny register zmlúv (gov.sk). Táto skutočnosť vznikla nezávisle od vôle zhotoviteľa a má dopad na riadne a včasné plnenie jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy, preto sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu ukončenia diela - predĺženie o 5 mesiacov.


Winner: MBM-GROUP, a.s.