Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-28
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Slovenská republika. Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, okres Kysucké Nové Mesto, katastrálne územia Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Radoľa.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto,
Slovenská republika. Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, okres Kysucké Nové Mesto, katastrálne územia Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Radoľa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto,
Pokyn na zmenu č. 11 rieši dobudovanie nájazdovej rampy k násypu v km 0,385-0,425 a súvisiacich objektov na základe PD SO 829-Zmena D. Pokyn na zmenu sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) ZVO,zhotoviteľ po podrobnom preskúmaní Technickej špecifikácie a Výkresov poskytnutých Objednávateľom identifikoval v mieste vybudovania hlavnej rampy A vyskytujúce sa nezrovnalosti (dreviny ako aj nelegálny odpad), ktoré obmedzujú jeho prístup na stavenisko v priebehu výstavby, a to konkrétne k násypu v km 0,385 0,425 SO 113. Zhotoviteľ počítal v súlade s dokumentáciou poskytnutou Objednávateľom s neobmedzeným prístupom k všetkým častiam staveniska, ale v priebehu výstavby SO 113 dôjde nevyhnutne k obmedzeniu práva prístupu na Stavenisko po trvalých a dočasných záberoch z dôvodu, že pri budovaní násypu SO 113 v km 0,385 0,425 nie je uvažované s nájazdovou rampou - v dôsledku oddelenia výstavby privádzača od samotnej diaľnice D3 zanikol prístup k násypu v km 0,385 0,425 a súvisiacich objektov mostov.
Bez vybudovania nájazdovej rampy B nie je možné budovať násyp, ktorý je budovaný izolovane medzi dvoma mostnými objektami SO 231 a 232 do výšky cca 10,0 m. Zmenovú projektovú dokumentáciu vypracoval projektant pôvodnej dokumentácie pre realizáciu stavby bez dodatočných nákladov. Zmena pôvodného Zhotoviteľa nie je možná z technických dôvodov, pretože práce týkajúce sa vybudovania nájazdovej rampy sú priamo naviazané na realizáciu stavebných prác Zhotoviteľa, na ktoré drží v zmysle Zmluvy Záručnú dobu 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu, je potrebné ich zachovať kontinuitu realizovania stavebných prác a budú realizované na ploche staveniska odovzdaného pôvodnému Zhotoviteľovi. (budovanie rampy sa realizuje zároveň s budovaním priľahlého násypu).
Zmena pôvodného Zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi významné ťažkosti, a to: zakonzervovanie stavby, zabezpečenie strážnej služby, pasport všetkých objektov, nový proces verejného obstarávania, úhrada ušlého zisku pôvodnému zhotoviteľovi za ukončenie zmluvy pred dokončením diela, zvýšenie cien s ohľadom na proces verejného obstarávania v inom čase.
Predchádzajúce zmeny: Pokyn na zmenu č. 1, Pokyn na zmenu č. 2, Pokyn na zmenu č. 8, Pokyn na zmenu č. 10.
Predmetné práce sú priamo naviazané na realizáciu stavebných/dokončovacích prác Zhotoviteľa, na ktoré drží v zmysle Zmluvy Záručnú dobu po dobu 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu na časť Diela podľa podčlánku 10.2.Zmluvných podmienok FIDIC.
3.výpoveď zmluvy v prípade výpovede zmluvy (odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny rozsahu prác nie je možné) má
4.nový proces verejného obstarávania príprava súťažných podkladov a riziko zvýšených cien v rámci predkladaných


Winner: Metrostav DS a.s.