Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-02-18
Buyer: Techniker Krankenkasse
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2020-03-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Mit Auftragserteilung übernimmt der AN die Steuerung des Projektes „Erweiterungsbau Bramfelder Straße 160" und verpflichtet sich, für dieses Vorhaben alle erforderlichen und zweckmäßigen Projektsteuerungsmaßnahmen auszuführen, die für die ordnungsgemäße Durchführung und Fertigstellung nötig sind.
Auftragsgegenstand sind Projektsteuerungsleistungen für das Projekt „Erweiterungsbau Bramfelder Straße 160". Dieses Projekt befasst sich mit der Erweiterung der TK-eigenen Unternehmenszentrale in der Bramfelder Straße in Hamburg. Bei dem Erweiterungsbau handelt es sich um ein Büro- und Verwaltungsgebäude für die Mitarbeiter der TK. Der Erweiterungsbau mit ca. 17 450 m
Die Baumaßnahme zur Realisierung dieses Erweiterungsbaus soll an einen Generalunternehmer (GU) vergeben werden. Der GU soll neben Hochbauleistungen Planungsleistungen der Leistungsphase 5 gemäß HOAI (Ausführungsplanung) erbringen.
Tiefbauarbeiten in Form der Herstellung einer Baugrube und eines Verbaus inklusive Baufeldfreimachung werden als vorgezogene Maßnahme zum Hochbauprojekt gesondert an ein Unternehmen vergeben.
Der aktuelle Projektstand befindet sich in der Stufe der „Ausführungsvorbereitung" gemäß AHO (Projektstufe 3); derzeit wird durch den Objektplaner unter Einbeziehung der weiteren Planungsbeteiligten, aufbauend auf der vorliegenden Planung, eine Funktionale Leistungsbeschreibung (FLB) erstellt.
Mit Auftragserteilung, die für den 1.7.2020 avisiert ist, übernimmt der AN die Steuerung des Projektes „Erweiterungsbau Bramfelder Straße 160". Der AN hat insbesondere nachfolgende Projektstufen gem. § 2 AHO zu erbringen:
Die TK beauftragt die Projektsteuerungsleistungen stufenweise. Eine feste Beauftragung erfolgt für die Restleistungen der Projektstufe 3 gemäß AHO. Der TK bleibt es vorbehalten, den AN mit weiteren Projektstufen oder einzelnen Leistungen zu beauftragen. Ein Anspruch auf Anschlussbeauftragung besteht nicht.
Die bauliche Umsetzung des Erweiterungsbaus soll nach derzeitigem Planungsstand Ende September 2023 abgeschlossen sein.
Das Ende der Projektsteuerungsleistungen ist — mit einem geschätzten Nachlauf von ca. 6 Monaten nach Fertigstellung und Abnahme der Hochbauleistungen — voraussichtlich im April 2024.
Es wird geprüft, ob der Teilnahmeantrag alle geforderten Angaben und Unterlagen enthält. Die TK behält sich vor, fehlende Angaben und Unterlagen nach § 56 VgV nachzufordern. Eine Nachforderung mit dem Ziel, Referenzen, die nicht den Mindestanforderungen entsprechen, durch wertbare Referenzen zu ersetzen, findet nicht statt;
Es wird geprüft, ob der Bieter/die Bietergemeinschaft nach den von ihm/ihr eingereichten Angaben und Unterlagen grundsätzlich geeignet erscheint, die zu vergebenden Leistungen vertragsgerecht auszuführen, insbesondere die festgelegten Mindestanforderungen erfüllt;
Überschreitet die Anzahl geeigneter Bieter/Bietergemeinschaften die Anzahl der Bieter/Bietergemeinschaften, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden soll, wird eine differenzierte Eignungsprüfung vorgenommen, um den Bieterkreis zu reduzieren. Diese Prüfung erfolgt anhand der Angaben zur personellen Besetzung und zur Referenzlage gem. Ziffern IV.1 und IV.2 der Anlage E1. Es werden diejenigen Bieter/Bietergemeinschaften am weiteren Verfahren beteiligt, die anhand ihrer Mitarbeiteranzahl (sowie deren Qualifikation) und den Referenzangaben nachweisen können, im Vergleich zu ihren Mitbewerbern über eine noch größere Leistungsfähigkeit und Erfahrung mit der Durchführung von Leistungen zu haben, die mit den zu vergebenden Leistungen nach Art und Umfang möglichst vergleichbar sind.
Der AN wird fest mit den noch zu erbringenden Leistungen der Projektstufe 3 (Ausführungsvorbereitung) gemäß AHO beauftragt.
Der TK bleibt es vorbehalten, den AN mit weiteren Projektstufen (hier Projektstufen 4 und 5 gemäß AHO) oder einzelnen Leistungen zu beauftragen. Ein Anspruch auf Anschlussbeauftragung besteht nicht.
Die TK beabsichtigt, mit den später zur Angebotsabgabe aufgeforderten Bietern die Frist zur Angebotsabgabe gemäß § 17 Abs. 7 S. 1 VgV im gegenseitigen Einvernehmen festzulegen. Aus Gründen der Verfahrenseffizienz stellt die TK bereits mit dem Teilnahmeantrag das sog. „Formblatt einvernehmliche Festlegung Frist zur Angebotsabgabe" (Anlage T1) zur Verfügung. In diesem Formblatt schlägt die TK eine sodann für alle Bieter gleichermaßen geltende Frist zur späteren Angebotsabgabe von 15 Tagen, gerechnet ab dem Tag nach der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe, vor. Weitere Einzelheiten sind den Vergabeunterlagen, insbesondere der Aufforderung zur Abgabe eines Teilnahmeantrages, dort Ziff. 8, zu entnehmen;