Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-09
Buyer: Tatabányai Tankerületi Központ
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45210000: Building construction work | 45261400 | 45262700

Technical requirements: „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-EFOP-4.1.2-17-2017-00083”
Vaszary János Ált.Isk.műemléki épület (műemléki törzsszám: 2389 [6457]; MJT 10276 [6387]; MK 2426 [28059]; MK 2428 [28062]; MK 2453 [28143] ) iskolaépület bővítés és egy részének részleges felújítása:
Meglévő nettó hasznos alapterület: 5702,8 m2, meglévő br. hasznos alapterület 6823 m2, a tervezett (felújítást és bővítést követően) nettó hasznos alapterület: 6544,04 m2, tervezett br.hasznos alapterület 8162 m2.
A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-EFOP-4.1.2-17-2017-00083”
Vaszary János Ált.Isk.műemléki épület (műemléki törzsszám: 2389 [6457]; MJT 10276 [6387]; MK 2426 [28059]; MK 2428 [28062]; MK 2453 [28143] ) iskolaépület bővítés és egy részének részleges felújítása:
Meglévő nettó hasznos alapterület: 5702,8 m2, meglévő br. hasznos alapterület 6823 m2, a tervezett (felújítást és bővítést követően) nettó hasznos alapterület: 6544,04 m2, tervezett br.hasznos alapterület 8162 m2.
A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
2. Szerződő Felek I. és II. szerződésmódosításban rögzítették és alátámasztották a felmerült teljes pótmunkaigényt és annak kivitelezési időszükségletét, azonban a teljes forrás rendelkezésre állásáig, a projekt pótmunkával együtt történő teljeskörű megvalósítása nem volt lehetséges..
3. Ezt követően Felek a II. szerződésmódosításban rögzítették, hogy a pótmunkával növelt teljes műszaki tartalom megvalósításához szükséges forrás a szerződés eredeti teljesítési határidejében még nem áll rendelkezésre, azonban mindenképpen szükséges volt a szerződés módosítása, a folyamatban lévő kivitelezési feladatok egymásra épülése és részben a pótmunkával összefüggő határidőben történő teljesíthetősége érdekében.
4. A II. számú szerződésmódosításban részletesen bemutatásra és alátámasztásra került a határidő-hosszabbítás oka és indoka, emellett Szerződő Felek azt is rögzítették, hogy a pótmunka egészére kalkulált forrás rendelkezésre állása alapján dönthető el az, hogy szükséges-e további szerződésmódosítás a Felek közötti jogviszonyban.
5. A teljes pótmunkaigény illetve ezáltal a teljes műszaki tartalom befejezésének fedezetét biztosító egyes EFOP 4.1.2-17 uniós projektekben megvalósuló beruházások befejezéséhez szükséges pótmunkáinak támogatásáról szóló 1205/2022. (III. 28.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1205/2022. (III. 28.) Korm. határozat) biztosított forrás csak 2022. június 28. napján került Megrendelő számlájára folyósításra és Felek ezt az időpontot tekintik olyan tényszerű eseménynek, mely lehetővé teszi, hogy a szerződés jelen állása alapján meghatározható legyen a projekt befejezésének pénzügyi ütemezése.
6. Fentiekben jelzett előzményekre figyelemmel Szerződő Felek a köztük létrejött Szerződést, az I. számú szerződésmódosítás aláírása előtt felmerülő pótmunkákra, illetve a teljes befejezéshez szükséges forrás rendelkezésre állására is figyelemmel, a mai napon, közös elhatározással módosítják a korábbi szerződésmódosításokban foglaltakra is figyelemmel.
7. Jelen szerződésmódosítás kizárólag a forrás rendelkezésre állásáról szól és annak következményeként a vállalkozói díj növekedéséről és a pótmunkaelszámolás okán szükségessé váló pénzügyi ütemezés változásról.
8. Megrendelő jelen Szerződés fedezetét több forrásból biztosítja, melyek esetében eltérő eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. A pótmunka fedezetéről rendelkező 1205/2022. (III. 28.) Korm. határozat szerinti összegekkel a költségvetési év végéig kell elszámolni és a Szerződés teljesítési határidejére figyelemmel nem lenne biztosítható az elszámolás, ha a még el nem végzett illetve el nem számolt pótmunka kizárólag az alapszerződés szerinti 100%-os teljesítéshez kötve, azzal egyidejűleg kerülne elszámolásra, különös tekintettel arra, hogy abban az előrehaladás az alapszerződés szerinti műszaki tartalommal együtt folyamatos, ahogyan azt a II. számú szerződésmódosításban is rögzítették a Felek.


Winner: Euro Generál Zrt.