Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-27
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: “Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции:• Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003„Рударци – Кладница“ от км 0+000...Продължава в II.2.3)
Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 "Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+339,20=9+200;
...продължава от II.1.1.) до км 9+339,20=9+200; Обособена позиция 2 - Основен ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613; Обособена позиция 3 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000;Обособена позиция 4 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64;Обособена позиция 5 - Основен ремонт (рехабилитация) на участък от Път I-1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км 237+770,53”.
Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере изпълнители за строителството на обекти: Път III-1003 "Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+339,20=9+200; Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613; Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000; Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+275+433.64; Път I-1 " Път II-17- гара Яна" от км 214+686,88 до км 237+770,5
Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 "Рударци - Кладница" от км 0+000 до км 9+339,20=9+200;
- Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни и представяне на Възложителя за заверка в съответната община преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; - Действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта;
Чл. 1. Изпълнителят се съгласява надлежно да изпълни заедно с предмета на договор № РД-37-8/19.06.2019 г. и допълнително възложените му дейности с настоящото споразумение.
Чл. 2. С подписването на настоящото споразумение страните се съгласяват, че срокът за изпълнение на допълнително възложеното строителство по чл. 1 e 7 /седем/ месеца, започва да тече от началото на строителството и е до датата на приключване на строителството .
Чл. 3. Стойността за изпълнение на допълнително възложените дейности по СМР по настоящото споразумение е в размер общо на 2 864 843, 13 лв. без ДДС и 3 437 811,76 лв. с ДДС, съгласно Количествено — стойностна сметка за допълнителните СМР.
В споразумение № 53-00-13637/20.12.2021 г. са изчерпателно посочени всички промени касаещи срока, начина и реда на плащане, гаранционни срокове и др.
Поради непредвидени обстоятелства, с оглед представени аргументи и доказателства, подробно изложени в допълнително споразумение № 53-00-13637/20.12.2021 г. е налице необходимост от извършване на допълнително строителство на обекта на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


Winner: НИВЕЛ СТРОЙ ЕООД