Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-09
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221242 | 45221247 | 45234100

Technical requirements: Rückbau des Bestandstunnels (ca. 3 300 m³), Rückbau Stützmauern in Voreinschnitten (ca. 3 900 m³), Aufweitung des Tunnels in bergmännischer Bauweise (3 200 m³), Herstellung neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St, Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m²), Renaturierung, Koordination aller Baufirmen und Lieferanten vor Ort, auch Leistungen Dritter.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Rückbau des Bestandstunnels (ca. 3 300 m³), Rückbau Stützmauern in Voreinschnitten (ca. 3 900 m³), Aufweitung des Tunnels in bergmännischer Bauweise (3 200 m³), Herstellung neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St, Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m²), Renaturierung, Koordination aller Baufirmen und Lieferanten vor Ort, auch Leistungen Dritter.
Gemäß Bauvertrag ist bei den Oberbauarbeiten der Altschotter durch neuen Schotter zu ersetzen. Der Neuschotter wird dem AN seitens des AG bis zur BE-Fläche bereitgestellt (siehe HLV-Pos. 4.3.10/20). Die Leistung von der BE laden, zum Einbauort bringen und einbauen sind über die o. g. Positionen abgedeckt. Im Zuge der Ausführung wurde es ersichtlich, dass der Neuschotter auf der BE-Fläche aufgehaldet werden musste, ansonsten hätte die zur Verfügung stehende BE-Fläche nicht ausgereicht. Nach Überprüfung der vertraglichen Unterlagen ist eine solche Leistung der Aufhaldung des Neuschotters auf der BEFläche für den späteren nahtlosen Einbau nicht vorhanden. In Verbindung mit DIN 18325 Ziff. 4.2.15 ist das Abladen von Stoffen und Bauteilen, die der AG stellt, eine besondere Leistung. Zum Abladen gehört auch eine Aufhaldung. Diese Leistung ist im Bauvertrag nicht enthalten, jedoch erforderlich um den Baustellenbetrieb zu gewährleisten.
Ein Wechsel der ausführenden Firma durch eine erneute Ausschreibung der bereits beauftragten Leistung würde Verzögerungen, Zusatzkosten sowie eine erschwerte Zuordnung der Verantwortlichkeiten und Ansprüche verursachen. Für das Projekt liegt ein forcierter Terminplan vor. Verzögerungen im Bauablauf würden die termingerechte IBN gefährden und hätten weitreichende Auswirkungen auf den Betrieb der DB zur Folge.


Winner: ARGE Tunnel Wittighausen c/o Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG