Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-17
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Services
CPV classification: 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71322500

Technical requirements: Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Součástí prací bude i inženýrská činnost, spočívající v projednání dokumentace a v podání žádostí o územní rozhodnutí a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Stavba obsahuje 4 části.
Oznámení o změně do VVZ v souvislosti s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je odesláno se zpožděním z důvodu, že odbor investiční, který administroval změnu smlouvy (dodatek č. 1), neměl k dispozici spis - dokumentaci k původní veřejné zakázce (zjednodušené podlimitní řízení), kterou administroval odbor regionálního rozvoje a ten dokumentaci nedohledal a nepředal odboru investičnímu, tedy odbor INV neměl k dispozici informace o dokumenty, zda byl v roce 2015 odesláno Oznámení o zadání zakázky do VVZ dle staré legislativy. Tuto informaci a samotné Oznámení o zadání zakázky získal odbor investiční po konzultaci přímo s Věstníkem veřejných zakázek, který odbor investiční nasměroval a pomohl příslušný formulář VVZ najít. Odbor investiční v současné době administruje i změnu smlouvy - dodatek č. 2, a proto se snažil získat veškeré možné dostupné informace, aby mohl následně řádně odeslat formulář F20 - Oznámení o změně i v souvislosti s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Součástí prací bude i inženýrská činnost, spočívající v projednání dokumentace a v podání žádostí o územní rozhodnutí a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Stavba obsahuje 4 části.
V průběhu projednání návrhu trasy cyklostezky Ohře došlo ke změně navržené trasy. Změna byla vyvolána nemožností majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků nebo různými spolky a organizacemi, a to z důvodu jejich nesouhlasu v předem stanovené trase. Další změna trasy byla vyvolána změnou územního plánu obcí dotčených některými úseky cyklostezky. K celkovému navýšení ceny o 14,96% dochází na základě nutnosti nového geodetického zaměření a nové inženýrské činnosti zahrnující mimo jiné prověření umístění technické infrastruktury v nově navržených trasách. Na základě těchto skutečností, bude tabulka dílčích plnění rozdělena na jednotlivé úseky, tak aby byla možná fakturace nebo ukončení každého jednotlivého úseku samostatně. Tabulky dílčích plnění k jednotlivým úsekům jsou obsaženy v návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu.
Cenové navýšení předmětu plnění odpovídá zvýšenému rozsahu prací a je odsouhlaseno paní Zíkovou. Cenu za takovéto práce není možno určit dle standardních ceníků za projektové práce, ale dle porovnání s obdobnými akcemi je srovnatelná.
V souladu s § 222 odst. 6 zákona nejsou tyto dodatečné služby považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Dle žádosti o uzavření dodatku č. 1 činí dodatečné služby 402.290,00 Kč bez DPH, což je 14,95 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a to odpovídá požadavku dle § 222 odst. 6 zákona, kdy součet hodnoty změn provedených dle tohoto odstavce nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


Winner: Valbek, spol. s.r.o.