Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-05-28
Buyer: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services | 71540000: Construction management services
Submission deadline: 2021-06-30
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chocicza Mała w trybie zaprojektuj i wybuduj”
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chocicza Mała w trybie zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót budowlanych określa Załącznik nr 8 do SWZ zawierający opis uzyskanych warunków w lokalizacji Chocicza Mała oraz dokumentację projektową (budowlaną i/lub wykonawczą) dla pierwowzoru hali w Wałbrzychu, na podstawie, której należy przewidzieć koszty pełnienia swojej usługi w lokalizacji Chocicza Mała.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chocicza Mała w trybie zaprojektuj i wybuduj” Zakres robót budowlanych określa Załącznik nr 8 do SWZ zawierający opis uzyskanych warunków w lokalizacji Chocicza Mała oraz dokumentację projektową (budowlaną i/lub wykonawczą) dla pierwowzoru hali w Wałbrzychu, na podstawie, której należy przewidzieć koszty pełnienia swojej usługi w lokalizacji Chocicza Mała.
1) przeprowadzenie procedury wyboru pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności generalnego Wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego (po uprzednim ustaleniu branż wymagających nadzoru inwestorskiego), z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 8a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz art. 11 ust. 5 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
2) weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji przygotowanego przez generalnego Wykonawcę;
5) nadzór nad procesem projektowania obiektu oraz organizowanie narad z Wykonawcą służących bieżącej kontroli zaawansowania prac, weryfikacji powstającej dokumentacji projektowej, wymianie informacji pomiędzy Zamawiającym, inwestorem zastępczym, generalnym Wykonawcą i projektantem, w tym ustalaniu szczegółów i rozwiązywaniu problemów;
7) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz wszelkich innych pozwoleń, zgód i decyzji niezbędnych do zakończenia procesu inwestycyjnego;
8) sprawdzenie dokumentacji przedłożonej przez kierownika budowy, w szczególności: planu BIOZ, programu zapewnienia jakości robót oraz projektu organizacji budowy;
11) organizowanie, prowadzenie i protokołowanie „rady budowy” i spotkań roboczych z udziałem generalnego Wykonawcy, innych Wykonawców i inspektorów nadzoru (w składzie uzależnionym od potrzeb), które będą odbywać się nie rzadziej niż 1 w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, a także zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli Zamawiającego w organizowanych „radach budowy” w trybie online;
12) ustalenie, po zasięgnięciu opinii Zamawiającego i generalnego Wykonawcy, punktów kontrolnych (kluczowych punktów z uwagi na kontrolę postępu robót i w ramach danego etapu – kamieni milowych);
13) sprawdzenie i złożenie pisemnej opinii do przedstawionych przez generalnego Wykonawcę wniosków w sprawie zmian w harmonogramie;
14) wykonywanie dokumentacji fotograficznej obejmującej charakterystyczne punkty Inwestycji przy okazji każdego pobytu przedstawicieli Inwestora zastępczego na terenie budowy i przesyłanie ich Zamawiającemu w ilości co najmniej 5 zdjęć za pośrednictwem poczty e-mail;
15) sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu robót i przedkładanie ich Zamawiającemu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca;
16) bieżący kontakt oraz koordynacja współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji;
17) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót sytuacji, analiza ryzyka kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja zagrożeń;

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.