Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-11-25
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ064
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works
Estimated value:  CZK
Submission deadline: 2025-11-14

Technical requirements: Stavebně-údržbové práce spočívají v opravě mostního svršku.
Předmětem opravy je plošná sanace horního povrchu mostovky po odstranění stávajících vozovkových a izolačních vrstev. Nahrazení mostního svršku, očištění a údržba mostních závěrů, zábradlí a PHS. Obrusná a ložní vrstva vozovky budou mezi CBK odfrézovány a nahrazeny novými konstrukčními vrstvami včetně výměny podkladních vrstev a zlepšení podloží.
Předmětem údržbových prací na mostech bude také očištění a vyspravení odvodňovacích zařízení na mostě, pod mostem a na předmostí, výměna zádržného systému dálnice (svodidel a zábradelních svodidel).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny
Zdůvodnění pro položky č.2,9,10,11,12,13,14:
Jedná se o upřesnění výměr z dokumentace PDPS v rámci zpracování RDS. Při zpracování RDS vyvstala pochybnost o správném provedení konstrukčních vrstev dálnice i v návaznosti na výškovou polohu podélné drenáže. Bylo proto rozhodnuto, že v rámci zajištění správného odvodnění zemní pláně do podélných drenáží bude nutné upravit zemní pláň v celém rozsahu až po podélnou drenáž. Bylo proto nutné rozšířit výkop až po tyto drenáže a obnovit ochrannou vrstvu ze štěrkodrti. Z důvodu tohoto rozšíření dochází k nárustu plochy sejmutí ornice - položka č.9, nárustu kubatury odkopů pro vozovku - položka č.10 a s tím související nárust výměr pro uložení a poplatků za skládku - položka č. 2 a 11. V souvislosti s rozšířením šířky odkopů souvisí i upřesnění množství provedení zemních krajnic - nárust výměry položka č.12, plochy zpětného rozprostření ornice - nárust výměry položka č.13 a plochy založení trávníku - položka č.14.
Popis změny je v TZ RDS.
"Pol. č. 9 v ZDS: humózní vrstva tl. 150mm z krajnic s přesunem na skládku 0.67*0.15*(243,0+177,0) = 42,210 [A] v RDS: =0.15*(0.85*242+0.75*(176.4- 52)+1.5*(40+38+35))
Pol č. 12 v ZDS: obnova krajnic, plocha krajnice v příčném řezu 0,2m2 0.2*(226,0+174,0-9,0) = 78,200 [A] v RDS: =0.5*0.3*(226+174)"
Zdůvodnění pro položku č.50:
Po prověření AD bylo zjištěno, že PDPS nepočítala s odstraněním stávajících dopravních knoflíků a položka byla opomenuta. V rámci zpracování RDS byla doplněno v rámci nové položky č.50. Jedná se o úsek 1080 m dlouhý + přesah 2x 100 m. Tzn, že při kadenci 18 m jde o 1280/18 ks bílých, a to samé číslo modrých. Celkem tedy 144 ks Zdůvodnění pro položku č.15 a 56:
Výkaz výměr PDSP obsahoval výměru pro podélné drenáže v obou předpolích mostu SO 203.2. Při ověření na stavbě byla zjištěna pouze stávající funkční drenáž v úseku předpolí mostu SO 203.2 v km 0,900 - 1,080, která bude ponechána. Nebyla nalezena předpokládaná drenáž v SDP na předpolí v km 0,000 - 0,250, kterou bylo nutno v RDS doplnit v délce 228,52 m - Celková výměra z PDPS byla ponížena na délku nově navržené drenáže - položka č.15. Tato drenáž je navržena v souladu s VL 1 51-0 01/2022 s opláštěním z geotextilie. V rámci RDS byla doplněna chybějící položka pro toto opláštění - nová položka č.56. Doloženo záznamem z jednání ze dne 15.03.2024 v bodě 28 a popisem změny v TZ RDS.
Zdůvodnění pro položku č.38,39:
Počet směrových sloupků je v RDS upřesněn dle skutečnosti. V ZDS byl odhadnut z celkové délky úseku a průměrného osové vzdálenosti 20 až 50 m.


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 169522942.35