Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-02-20
Buyer: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45210000: Building construction work | 45251200: Construction work for cooling towers | 45300000 | 45310000

Technical requirements: Roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu WSSDZ. im. św. Ludwika w Krakowie ...
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2” oraz uzyskanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego decyzji obejmującej całościowe pozwolenie na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem części działki.
2. Szczegółowy opis prac wskazany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, w tym w szczególności w dokumentacji projektowej, opracowanej przez: Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt, na którą składa się komplet dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy oraz w informacji dotyczącej etapowania stanowiącej załącznik nr 2B do SIWZ.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2” oraz uzyskanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego decyzji obejmującej całościowe pozwolenie na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem części działki.
2. Szczegółowy opis prac wskazany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach,w tym w szczególności w dokumentacji projektowej, opracowanej przez: Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt, na którą składa się komplet dokumentacji projektowej wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ / załącznik nr 1 do umowy oraz w informacji dotyczącej etapowania stanowiącej załącznik nr 2B do SIWZ. Dodatkowo, jako materiał pomocniczy przedstawione są przedmiary robót przewidzianych do wykonania (załącznik nr 2A). Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych dokumentów opisujących przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich konieczność wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym określonym w niniejszym zamówieniu.
3. Roboty budowlane będą prowadzone na terenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, na działce nr 5 obręb 51 Śródmieście w Krakowie.
1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji III etapu inwestycji ponadto do wykonania robót dodatkowych polegających na:
a) wykonać oparcie stropu nad l piętrem w osi B przy osi 8 w formie żelbetowego podciągu o wymiarach 45 x 50 cm, zbrojonego zgodnie z wydanym rysunkiem projektowym oraz belkę w osi 10 do 11 / B;
b) wykonać rozbiórkę ścianek o grubości ½ cegły we wszystkich przypadkach, w których wykonano zamurowania niezgodnie ze sztuką budowlaną i ponownie wymurować w formie ścianę pełną wymaganej grubości;
d) na osadzonych nadprożach wymurować ściany pełnej grubości z cegły pełnej, przewiązując je z istniejącą ścianą;
e) zamurować istniejące otwory ścienne lub szachty nieużywanych przewodów wentylacyjnych na pełną grubość ściany z cegły pełnej przewiązując nowy mur ze starym;
f) rozebrać i ponownie wykonać wtórne zamurowania wykonane niedbale i bez przewiązania ze ścianą konstrukcyjną;


Winner: Wodpol Sp. z o.o.