Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-02-06
Buyer: Агенция по обществени поръчки
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48781000 | 72212000: Platform-specific software programming services

Technical requirements: Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб базирана платформа: ЦАИС „Електронни обществени поръчки“, финансирана по ОПДУ, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
Общата цел на настоящата обществена поръчка е да се разработи и внедри централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), която да обхваща всички етапи от процеса на управление на обществените поръчки, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурите, сключване на договори, фактуриране, разплащане и пр., като се обхванат всички видове процедури и способи за възлагане съгласно Директивите на ЕС и националното законодателство в областта на обществените поръчки.
Поръчката се финансира по ОПДУ, приоритетна ос 1: Административно обслужване и е-управление, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Разработване, внедряване и поддръжка на единна централизирана електронна уеб базирана платформа: централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)
Продълж. от раздел VII.2.1):...в този смисъл също е била непредв. при подготов. на документац.  Въпросите,  постъпв. на тел. линия,  както и по време на провед.  вече обучения също показват, че са налице затрудн., свързани с трудното овладяване на техн. аспекти при работата със с-мата, което обуславя необх.  от обучения по начина,  предложен от изпълнителя в предварит.  концепция — в зали с раб. станции за всеки участник и по-малък брой лица и при възможн.  за пряко ползв. експертизата на експертите от екипа на изпълнит.  Следв. мотив е, че дог. се изпълн. на етапи. Към настоящия момент е прието изпълнен. на етап I и някои от функционалн., предвид. за етап II,  но продълж.  разработв., тестването и приемането на останалите.  Доколкото все още не е налице цялостно завършен продукт, е възм. при разработв. и внедряв. на предстоящите функционалн. да се наложат промени във вече въведените,  което обуславя необходимостта от допълнителни обучения на крайните потребители с участието на лектори  —  експерти от екипа на изпълнителя.
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП
— разработв. на ЦАИС ЕОП на модулен принцип, при което трябва да бъдат реализирани всички подготвителни и раб.  процеси на всички видове процедури,  специфични техники,  инструменти и начини за възлагане на ОП,  предвидени в ЗОП,
Изменението на договора е свързано с провеждане на най-малко 125 обучения с продължителност 1 ден на 2 500 лица — служители на публични възложители, по съгласувани с възложителя график и учебна програма.
Необх. от провежд.  на допълнит. обучения, които да стартират след приемането на етап І, е предвид. при подгот.  на поръчката,  като 6-мес.  период след приемане на етап І е съобразен с действ. към този момент законодат. уредба. С последв. законодат. промени е предвид. възлаг. на ОП чрез електр.  платформа (ЦАИС ЕОП) да започне да се осъществ. от 1.11.2019 г. Впоследствие с ново измен. на ЗОП се предвижда поетапно възникв. на задълж. за възлагане на ОП чрез ЦАИС ЕОП по групи възложит.,  определени съгл. график,  приет с ПМС.  По този начин е изместен във времето моментът,  от който ще започне реалното възлаг. на поръчки през с-мата и възникв.  на въпроси,  които могат да се проявят при действит. ползв. на с-мата,  и ког. ще е особено необх. експертизата на лекторите — част от екипа на изпълнит. Предвид.  в дог. обучения се оказват недостат.  и от гледна точка на сложността на софтуерния продукт,  която се установява едва при запознав. с реалното изпълн.  и теств. на разработ.  функционалн. Продълж. в раздел VI.3) „Допълнит. инф-я“.


Winner: ДЗЗД „Консорциум ЕОП България“