Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-10
Buyer: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Country: SI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA  DEL 3
Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA  DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«.
Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Gradbenim zakonom ter druge naloge.
Projekt Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA
Aneks št. 3 k Pogodbi št. C7560-18-210090 za izvedbo storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika skladno z Gradbenim zakonom pri izvajanju projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«
Predmet aneksa št. 3 je nominacija novega podizvajalca REED GROUP d.o.o., za izvajanje storitev nadzornika pri izvajanju projekta za naslednja območja: "območje 9 - Kašelj", območje - Sostro", podaljšanje roka izvedbe pogodbenih obveznosti zaradi podaljšanja roka izvedbe gradbenih del po pogodbi št. C7560-18-220046 in pogodbi št. C7560-19-220055, v okviru katerih je bil izvajalcem gradbenih del podaljšan rok za izdajo Potrdila o prevzemu d0 31. 7. 2023 in izdaja Potrdila o izvedbi do 31. 10. 2023, posledično pa se podaljša rok izvedbe del tudi inženirju, in sicer do izdaje Potrdila o prevzemu do 31. 10 2023 zadnjemu izvajalcu gradenj, in sprememba delitve del med partnerji. Naročnik in izvajalec sta predhodno sklenila tudi aneks št. 2, predmet katerega je bila nominacija novega podizvajalca DUP INŽENIRING d.o.o. za izvajanje storitev strokovnega nadzora nad gradbeno obrtniškimi deli na območjih "del "območje 6 - Gornji Rudnik", "območje 15 - Galjevica", območje 21 - Šmartno pod Šmarno goro" in "območje 34 - Medveščkova ulica". Naročnik in izvajalec sta predhodno sklenila tudi aneks št. 1, katerega predmet je bila sprememba delitve del med partnerji projekta in sprememba vodje nadzora.
Storitve gradbenega nadzora so del celovitega procesa in nujno potrebna ter vezana na dokončanje pogodbenih del, zamenjava izvajalca iz ekonomskih ali tehničnih razlogov ni mogoča, ter bi naročniku povzročila velike nevšečnosti in znatno podvajanje stroškov, splošna narava javnega naročila pa se ni spremenila. V primeru zamenjave izvajalca za izvedbo del bi moral naročnik pričeti nov postopek oddaje javnega naročila. Rok izvedbe predmetnega naročila bi se še podaljšal za čas pridobivanja novega izvajalca, ki bi izvedel dela; v tem času bi stala tudi vsa dela v okviru gradbenih pogodb, katera nadzira izvajalec.


Winner: PROJEKT D.D. NOVA GORICA Podjetje za inženiring, geodezijo, urbanizem in projektiranje