Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-03
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Součástí stavebních prací je i úprava příčných sklonů vozovky, modernizace dálničních mostů včetně mostu přes údolí řeky Sázava, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů, stavební úpravy protihlukových stěn a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
SO 02-17.1 - Dopravně inženýrská opatření ZBV č. 88 sk. 4 Zhotovitel dne 3.8.2020 zaslal Správci stavby dopis č.j. D1-02/2020/096 „Návrh Zhotovitele na zkrácení doby pro uvedení do provozu“, který obsahoval i návrh přeskupení jednotlivých Etap a jejich délku. Jako příloha č. 2 byla uvedena v dopise tabulka „Termíny jednotlivých etap  - porovnání v čase“ přiložená na str.42. Z této tabulky jednotlivých etap, je patrné prodloužení Etapy 3B do 23.8.2020, tedy délka etapy v trvání od 6.3.2020 do 23.8.2020, tj. 171 dní. Na str. 53 je uvedena tabulka přehled Claimů, ze které termíny jednotlivých etap vychází. PDPS předpokládala trvání této Etapy 3B v délce 120 dní. Tím dochází k prodloužení o 51 dní. Na základě Určení Správce stavby ze dne 4.1.2021 na str. 54 dochází i v souvislosti s požadavky uzavírkové komise k prodloužení Etapy 3B do 6.9.2020 to je o dalších 14 dní. Celkem se tudíž Etapa 3B prodlužuje o 65 dní. Termín zahájení a ukončení Etapy 3B obsahuje i Dodatek č. 3 a jeho smluvní Harmonogram uvedený na str. 70 a tím je délka Etapy 3B smluvně potvrzena v trvání 185 dní.
SO 02-17.1 - Dopravně inženýrská opatření ZBV č. 88 sk. 4 Zhotovitel dne 3.8.2020 zaslal Správci stavby dopis č.j. D1-02/2020/096 „Návrh Zhotovitele na zkrácení doby pro uvedení do provozu“, který obsahoval i návrh přeskupení jednotlivých Etap a jejich délku. Jako příloha č. 2 byla uvedena v dopise tabulka „Termíny jednotlivých etap  - porovnání v čase“ přiložená na str.42. Z této tabulky jednotlivých etap, je patrné prodloužení Etapy 3B do 23.8.2020, tedy délka etapy v trvání od 6.3.2020 do 23.8.2020, tj. 171 dní. Na str. 53 je uvedena tabulka přehled Claimů, ze které termíny jednotlivých etap vychází. PDPS předpokládala trvání této Etapy 3B v délce 120 dní. Tím dochází k prodloužení o 51 dní. Na základě Určení Správce stavby ze dne 4.1.2021 na str. 54 dochází i v souvislosti s požadavky uzavírkové komise k prodloužení Etapy 3B do 6.9.2020 to je o dalších 14 dní. Celkem se tudíž Etapa 3B prodlužuje o 65 dní. Termín zahájení a ukončení Etapy 3B obsahuje i Dodatek č. 3 a jeho smluvní Ha


Winner: EUROVIA CS, a.s.