Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-17
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Oprava komunikace dle PD, zpracované na základě diagnostiky. Oprava spočívá v odstranění asfaltového souvrství, fréza 180 mm, . Budou ošetřeny trhliny podkladu dle TP 115 a položeny nové asfaltové vrstvy. VMT 0/22 tl. 70 mm, ACL 22S tl. 70 mm a SMA 11 S tl. 40 mm. Oprava bude provedena včetně opravy odvodnění dle PD.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
1) Dochází k optimalizaci řešení opravy stávajícího odvodnění, v rámci čehož je navýšen počet kontrolních šachet na drenážním potrubí. Vzhledem k této optimalizaci je nad rámec PDPS provedeno vsakovací sanační žebro z drceného kameniva, jež je od zeminy odděleno separační geotextilií. V souvislosti s navýšením počtu šachet a provedením sanačního žebra dochází k navýšení materiálu, který je nutné odvézt na skládku.
2) V místech, kde byla na základě místního šetření zjištěna kvalita betonového krytu odvodňovacího pruhu vyhovující, dochází k jeho lokální opravě a překrytí vrstvou ACO. V místech s degradovaným betonovým povrchem odvodňovacího pruhu je provedena náhrada živičnými vrstvami.
3) V rámci místního šetření byl upřesněn skutečný stav odvodňovacích rigolů, drenáží, obrubníků. Rigoly jsou pročištěny. Funkční drenáže jsou ponechány a nahrazují tak část délky v PDPS navržených trativodů. Vyhovující obrubníky jsou zachovány.
4) Při provádění odvodňovací drenáže byla v úrovni zemní pláně zjištěna betonová deska, která musela být odstraněna.
5) Oproti PDPS je provedeno větší množství výplně spár, a to na styku zpevněné a nezpevněné krajnice a větší množství podkladu konstrukčních vrstev z ŠD v nezpevněné krajnici v úseku provádění drenážních potrubí. Je navýšeno množství úpravy zemní pláně, jejíž plocha v SDP je větší, než uvažovala PDPS.
8) Dochází k vyfrézování drážky, a to z důvodu nutnosti provedení zálivky podél odvodnění nezpevněné krajnice.


Winner: Silnice Group a.s.