Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-09-05
Buyer: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects
Estimated value: 231560.55 PLN
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zabezpieczających, mających na celu dokończenie montażu części mechanicznej napędu segmentu poz. 1A dla zadania „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacji przedmiotowego postępowania (załącznik nr 3).
Śluza Dzierżno zlokalizowana w km 30+890 Kanału Gliwickiego, województwo śląskie, powiat Gliwice, gmina Pyskowice.
Wykonanie robót zabezpieczających konstrukcję i mechanizmy segmentu komory północnej śluzy Dzierżno, inwestycji „Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno” w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II koniecznych do wykonania wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z Wykonawcą. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Roboty zabezpieczające polegać będą na dokończeniu przerwanego, wskutek odstąpienia Zamawiającego od umowy z Wykonawcą, montażu części mechanicznej napędu segmentu komory północnej śluzy Dzierżno.
W Przewodniku dla Beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dopuszczono możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie przepisu art.67 ust.1 pkt 3 ustawy w sytuacji zagrożenia katastrofą budowlaną.
Zamawiający realizuje inwestycję pn. Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”, dla wykonania której udzielił zamówienia i zawarł umowę o roboty budowlane nr 17/EZ/JRP-TKG/370/2012 z 05.10.2012 r. z Navimor-Invest S.A.(obecnie w restrukturyzacji). Zamawiający oświadczeniem z 22.6.201 7r. odstąpił od wskazanej powyżej umowy z winy Wykonawcy. W konsekwencji wezwano Navimor-Invest S.A. do dokonania inwentaryzacji, opuszczenia placu budowy i zabezpieczenia przerwanych robót, w szczególności dokończenie montażu mechanizmów i łożyskowania tymczasowo zabezpieczonego (podwieszonego na pasach i wciągnikach) segmentu komory północnej. Wykonawca odmówił wykonania wspomnianych robót zabezpieczających. Zamawiający, po zasięgnięciu opinii Projektanta i Inspektora Nadzoru branży mechanicznej zamierza udzielić zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp, przedmiotem którego będzie zabezpieczenie części robót przerwanych wskutek odstąpienia od umowy. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację,niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,której nie mógł przewidzieć,wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia,a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielania zamówienia.Poprzez wyjątkową sytuację na ogół rozumie się nietypowe zdarzenie, obiektywnie nieprzewidywalne i mało prawdopodobne. Zgodnie z orzecznictwem KIO zdarzeniem o wyjątkowym charakterze może być rozwiązanie umowy na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego (Uchwała KIO z 6.8.2010 r., sygn. akt KIO/KD/ 58/10 oraz Uchwała KIO z 8.3.2014 r., sygn. akt sygn. akt KIO/KD/13/14). Zgodnie ze stanowiskiem Izby zawartym w uchwale z 8.3.2014 r. zamawiający ma do czynienia z wyjątkową sytuacją, gdy wykonawca nie spełnia umówionego świadczenia. Natychmiastowe wykonanie zamówienia uzasadnione jest koniecznością zabezpieczenia obiektu śluzy przed skutkami awarii tymczasowych zabezpieczeń segmentu, która spowodowałyby katastrofę budowlaną o trudnych do przewidzenia rozmiarach i skutkach. Zabezpieczenie segmentu o masie 64 ton na wciągnikach i pasach z tworzywa sztucznego jest tymczasowe i wymaga zastąpienia mocowaniem docelowym. Szczegółowe uzasadnienie zawiera dokumentacja przedmiotowego postępowania.
Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II
Zamawiający powierza wykonanie robót budowlanych objętych zakresem zadania: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II, polegających na wykonaniu robót zabezpieczających – dokończeniu montażu części mechanicznej napędu segmentu komory północnej.


Winner: P.U.H. Giaur M. Wloczek, A. Wysowski Sp. J.
Award value: 231560.55
Number of bids: 1