Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-02-13
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
Contract type: Works
CPV classification: 45233130: Road works
Estimated value: 366731539.32 CZK

Technical requirements: Výměna krytových vrstev, případná sanace podkladní vrstvy, lokální výšková korekce nivelety, obnova PKO, sanace říms, obnova přídlažby mostů, obnova VDZ. Sanace svahu v lokálním místě, nové přejezdy SDP. Úprava vedení NN
Asfaltová vozovka v těchto úsecích vykazuje četné poruchy - výtluky, příčné a podélné nerovnosti, výškové nerovnosti na přechodech AB/CB. V km 316 je sesutý svah.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny
Pol.č. 61, 62 - Výšková úprava rigolu na mostě 380..2 se provedla odstraněním stávajícího rigolu a vybetonováním rigolu nového tak, aby výškový rozdíl mezi opravenou vozovkou a novým rigolem byl max. 1 cm. Při odstranění stávajícího rigolu nesmělo dojít k poškození stávající konstrukce vozovky přiléhající k rigolu. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutné zvolit vhodnou technologii odstranění rigolu - ruční bourání s naříznutím a postupným vyhrnováním naříznutých částí. Výšková úprava rigolu je provedena na základě pokynu č. 21 a 22.
Pol.č.66- .AD vyjádřil souhlas s kompletním odstraněním stávajícího geokompozitu spolu s odfrézováním horní podkladní vrstvy tak, aby bylo možno položit novou podkladní vrstvu v/ konstantní tloušťce 60mm (3D frézování). Na tuto vrstvu se položil nový geokompozit (dle technických pokynů výrobce), na který se následně provedla pokládka ložní (80mm) a obrusné (40mm) vrstvy. Všechny vrstvy byly spojovány postřiky v/ příslušném množstvu.
Nepoužití nebo ponechání geokompozitní mříže v/ porušeném stavu by zapříčinilo možný vznik poruch opravovaného AHV v/ blízkém Časovém horizontu a tím tedy nutnost dalších oprav/.
Pol.č.7,8,13,14,22,30,31,57,44,45,51-54 - vzhledem ke skutečnému provedení prací na stavbě, byly tyto položky a jejich výměr}/ upřesněny dle skutečností. Rozsah provedených prací byl stanovený a kontrolovaný TDS.
Pol.č. 65- Bylo nutné provést opravu poškozené izolace dle pokynu č.25 na ostravké opěře mostu Dl-380.. 1. Postup opravy započal s odbouráním zbylé asfaltové vrstvy, odstranění stávající izolace, vytvoření nové pečetící vrstvy, natavení nové izolace, překrytí litým asfaltem a následná pokládka asfaltových vrstev dle PD.
Pol.č. 1,2,9,11,12,17,18,19-21,23-29,32-34,37,47,48,55,60 - vzhledem ke skutečnému provedení prací na stavbě, byly tyto položky a jejich výměry/ upřesněny dle skutečností. Rozsah provedených prací byl stanovený a kontrolovaný TDS.


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 366731539.32