Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-21
Buyer: Gmina Olsztyn
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34942000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45232220 | 45232451 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
(1) Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego”, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), opublikowanymi przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów i zmieniającymi je Szczególnymi Warunkami Kontraktu (zwanymi dalej SWK), zawartymi we wzorze umowy.
Dwutorowa linia tramwajowa rozpoczyna się na ul. Wilczyńskiego, w rejonie istniejącej pętli autobusowej na Os. Pieczewo, gdzie zlokalizowany jest czterotorowy przystanek końcowy wraz z wiatą na rowery i punktem socjalno informacyjnym. Od krańcówki linia przebiega środkiem ulic Wilczyńskiego i Krasickiego do skrzyżowania z ul. Sobocińskiego i Boenigka. Dalej, poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ul. Krasickiego przecinając ulice Barcza i Wańkowicza, aż do skrzyżowania z ul. Murzynowskiego, gdzie rozpoczyna się estakada o długości ok. 270 m, po której poprowadzona jest nad skrzyżowaniem ulic Krasickiego i Synów Pułku. Na końcowym odcinku ul. Synów Pułku i w ul. Wyszyńskiego torowisko przebiega poza obszarem jezdni, po zachodniej stronie ulicy, aż do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i przecina po drodze ulice Pstrowskiego i Żołnierską.
W Al. Piłsudskiego linia tramwajowa zlokalizowana jest między jezdniami tworząc tzw. tram-bus-pas, przebiega przez skrzyżowanie z ulicą Dworcową, Obiegową oraz Głowackiego i połączona jest z przebudowywanym torowiskiem na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki. Budowa węzła przesiadkowego Wysoka Brama przewiduje fragmentaryczne rozbiórki w ulicy 11 Listopada (w tym tymczasowego peronu) oraz przedłużenie linii tramwajowej do nowo projektowanego dwutorowego przystanku końcowego na Pl. Jedności Słowiańskiej wraz z wykonaniem sąsiadującego zagospodarowania. Teren ten częściowo objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej, więc niezbędny będzie nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi oraz miejscowe badania wyprzedzające.
(4) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.  zmówień  polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,  zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej kwotę 130 770 007,00 zł,
(5) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
(1) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – Projekt „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa”,(2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna”,(3) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 - Projekt „Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie (...)
1. Pismem z dnia 9 września 2022 roku, Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie mediacji w przedmiocie zmiany umowy z uwagi na wystąpienie okoliczności Siły Wyższej związanych z wojną w Ukrainie, a także w związku z okolicznościami nadzwyczajnych związanymi z pandemią wirusa Sars-COV2, przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Pismem z dnia 16 września 2022r. Zamawiający wyraził zgodę na przeprowadzenie mediacji.
2. Wykonawca wskazywał, że wskutek wirusa Sars-COV2 oraz wojny w Ukrainie, na rynku budowlanym wystąpił i nadal występuje, nadzwyczajny wzrost cen materiałów oraz innych czynników produkcji budowlanej, nadzwyczajne problemy z dostępnością materiałów budowlanych związane z przerwaniem łańcuchów dostaw oraz związane z nakładanymi w związku z wojną sankcjami; Wykonawca wskazał, że tego rodzaju okoliczności były niemożliwe do przewidzenia w dacie złożenia oferty oraz skutkują drastycznym wzrostem ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji Kontraktu.
3. Ustawodawca, celem ułatwienia i doprecyzowania podstaw dokonywania zmian umów zawartych w ramach zamówień publicznych, ustawą z dnia 7 października 2022 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, dopuścił (art. 48 tej ustawy), zmiany zawartych umów polegające m.in. na (1) zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy; (2) dodaniu postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy - w przypadku umów, które nie zawierają takich postanowień; (3) zmianie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności w zakresie maksymalnej wartości zmiany tego wynagrodzenia – w przypadku umów, które zawierają takie postanowienia; (4) zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących: (a) zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia; (b) terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części; (c) sposobu wykonywania umowy - o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50 % wartości pierwotnej umowy.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych: Środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.


Winner: Polimex Infrastruktura sp. z o.o. - Lider Konsorcjum