Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-20
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava krytu úseku silnice III/38815 mezi obcí Korouhvice, Hluboké u Dalečína, Veselí u Dalečína, Dalečín, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Stavba je v rámci projektu rozdělena na 3 etapy. Předmětný úsek začíná za obcí Korouhvice v km 0,000 (cca v km 4,850 provoz. st.), dále pokračuje kolem obce Hluboké, průtahem obce Veselí a končí v průtahu obce Dalečín na křižovatce se sil. III/35728 v km 7,828 (cca v km 12,678 provoz. st.).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava krytu úseku silnice III/38815 mezi obcí Korouhvice, Hluboké u Dalečína, Veselí u Dalečína, Dalečín, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Stavba je v rámci projektu rozdělena na 3 etapy. Předmětný úsek začíná za obcí Korouhvice v km 0,000 (cca v km 4,850 provoz. st.), dále pokračuje kolem obce Hluboké, průtahem obce Veselí a končí v průtahu obce Dalečín na křižovatce se sil. III/35728 v km 7,828 (cca v km 12,678 provoz. st.).
Smluvní strany se vzájemně dohodly na Dodatku č. 2 spočívajícím ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací. Předmět plnění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce). Celková cena díla je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek o 664 860,85 CZK bez DPH a snížena o cenu méněprací o -1 118 596,87 CZK bez DPH.
Předmět plnění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce).
Vícepráce: doprava materiálu na krajnice, odstranění pařezů přes 0,9 m, vykopávky ze zemníků - v úseku cca 300 m zasaženo těleso silnice splachy zeminy z přilehlých parcel - úprava zemního tělesa a odvodňovacího zařízení, zákrytová deska, odstranění obrub, zřízení hospodářského sjezdu, vyrovnávka pod krajnice, reprofilace sanační maltou, rozprostření ornice, dešťová vpusť - zřízení nové z důvodu úpravy křižovatky s MK v obci Veselí, čištění a zpevnění krajnic, frézování zpevněných ploch asfaltových, mříž ocelová, vyrovnání sjezdů.
Méněpráce: zaměření stavby-provedeno investorem, RDS trubních propustků - po dohodě nebyla provedena vzhledem k povaze a jednoduchosti stavby, ostatní položky - vychází ze skutečného provedení a změřených výměr na stavbě.


Winner: OHL ŽS, a.s.