Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-03-20
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Erneuerung der 3-gleisigen Fußgänger-Eisenbahnüberführung EÜ(F) Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel. Lichte Maße der neuen EÜ(F): Breite 4,5 Meter, Höhe: ca. 3,4 Meter, Länge ca. 18 Meter. Bauwerk als Stahlbetonrahmenbauweise im Einschubverfahren inkl. 84 qm Schallschutzwand auf der Bauwerkskappe. Aus- und Einbau von ca. 100 Meter Oberbau auf der Brücke. Rückbau des vorhandenen Bauwerks bestehend aus 3 Stahlüberbauten mit je 35 to Gewicht und Abbruch von ca. 900 to Widerlager und Stützwänden. Ausbau und Wiederherstellung von ca. 460 qm Gehweg in Betonpflaster, Bepflanzung der neuen Böschungen mit ca. 130 Stauden. Aushub und Entsorgung von ca. 3 100 to Boden und 900 to Betonabbruch. Ausführungsplanung für 84 qm Schallschutzwand und 460 qm Gehweg sowie für die Verschubbahn. Werkstattzeichnung für die Bauwerksausstatung. Herstellen der Baugruben für ca. 6 Medienleitungen Dritter im Bauwerksbereich.
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten/ Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum Zuschlagszeitpunkt vorliegen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur Aufhebung dieses Vergabeverfahrens führen.
Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1) bis III.1.3) genannten Erklärungen/ Nachweisen folgende weitere Erklärungen/ Nachweise erforderlich:
Alle geforderten Erklärungen/ Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter III.1.1) bis III.1.3), III.2.2) und VI.3) geforderten Erklärungen/ Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1) bis III.1.3), III.2.2) und VI.3) geforderten Erklärungen/ Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Erneuerung der 3-gleisigen Fußgänger-Eisenbahnüberführung EÜ(F) Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel. Lichte Maße der neuen EÜ(F): Breite 4,5 Meter, Höhe: ca. 3,4 Meter, Länge ca. 18 Meter. Bauwerk als Stahlbetonrahmenbauweise im Einschubverfahren inkl. 84 qm Schallschutzwand auf der Bauwerkskappe. Aus- und Einbau von ca. 100 Meter Oberbau auf der Brücke. Rückbau des vorhandenen Bauwerks bestehend aus 3 Stahlüberbauten mit je 35 to Gewicht und Abbruch von ca. 900 to Widerlager und Stützwänden. Ausbau und Wiederherstellung von ca. 460 qm Gehweg in Betonpflaster, Bepflanzung der neuen Böschungen mit ca. 130 Stauden. Aushub und Entsorgung von ca. 3 100 to Boden und 900 to Betonabbruch. Ausführungsplanung für 84 qm Schallschutzwand und 460 qm Gehweg sowie für die Verschubbahn. Werkstattzeichnung für die Bauwerksausstatung. Herstellen der Baugruben für ca. 6 Medienleitungen Dritter im Bauwerksbereich.
Lieferung und Unterhaltung einer 3 Phasen Lichtzeichenanlage, Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (MKA38)
Während der Suchschachtung im Baufeld wurde eine Vielzahl von unbekannten und planabweichenden Leitungen vorgefunden, die mit der Herstellung der Baugrube kollidieren. Weitere Erkundungen und Abstimmungen mit den Leistungsträgern haben ergeben, dass die Leitungen nicht in dem notwendigen Zeitraum von den Betreibern in ihre Endlage verlegt werden können. Aus diesem Grund musste eine Planung für die Sicherung der Bestandsleitungen, sowie für die Verlegung und Sicherung von Leerrohrpakete in Endlage erstellt und umgesetzt werden. Einhergehend mit diesem Plan haben sich folgende zusätzliche und geänderte Leistungen ergeben:


Winner: Vergabekammer des Bundes