Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Competitive dialogue
CPV classification: 45221241 | 45233000: Construction work for highways and roads | 66100000 | 71340000

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Project Aanleg A16 Rotterdam. Onderdeel van het Project is de aanleg van de Tunnel. De wijziging betreft Brandwerendheid van de Tunnel.
Door Rijkswaterstaat is besloten om de brandwerendheid van de tunnel onafhankelijk van het beton te realiseren d.m.v. beplating die tegen de tunnelwand wordt gemonteerd. De hittewerende bekleding wordt dusdanig gedimensioneerd dat deze voldoende bescherming biedt bij brand. Daardoor kan voor de aantoning volstaan worden met de “Eenvoudige methode brandwerendheid” zoals beschreven in de RTD 1030 Richtlijn brandwerende constructie, versie 3.0 d.d. 03-12-2020.
Via deze Wijziging Brandwerendheid Tunnel wordt tevens bindend voorgeschreven dat Opdrachtnemer de beplating Postfix dient aan te brengen.
Dit betekent tevens dat de verificatie van eis SYS-0432 ten aanzien van het dragen van brandbelastingen, zoals toegevoegd in Wij-002/VTW-010 Definitieve memo criteria brandproeven, wordt gewijzigd.
Door Rijkswaterstaat is besloten om de brandwerendheid van de tunnel onafhankelijk van het beton te realiseren d.m.v. beplating die tegen de tunnelwand wordt gemonteerd. De hittewerende bekleding wordt dusdanig gedimensioneerd dat deze voldoende bescherming biedt bij brand. Daardoor kan voor de aantoning volstaan worden met de “Eenvoudige methode brandwerendheid” zoals beschreven in de RTD 1030 Richtlijn brandwerende constructie, versie 3.0 d.d. 03-12-2020.
Via deze Wijziging Brandwerendheid Tunnel wordt tevens bindend voorgeschreven dat Opdrachtnemer de beplating Postfix dient aan te brengen.
Dit betekent tevens dat de verificatie van eis SYS-0432 ten aanzien van het dragen van brandbelastingen, zoals toegevoegd in Wij-002/VTW-010 Definitieve memo criteria brandproeven, wordt gewijzigd.
a. Noodzakelijk aanvullend werk: besloten is om de brandwerendheid van de tunnel onafhankelijk van het beton te realiseren d.m.v. beplating die tegen de tunnelwand wordt gemonteerd. De aanvullende opdracht is noodzakelijk omdat ON anders niet verder kan met de wzh. Een verandering van ON is niet mogelijk om economische/technische redenen (ON bouwt de tunnel) en zal tot aanzienlijke ongemak en kostenstijging leiden. De prijswijziging bedraagt minder dan 50% van de oorspronkelijke opdracht. Het stond niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken.
b. Een verandering van ON is niet mogelijk om economische/technische redenen gezien de technische samenhang in de uitvoering van het werk: Het aanbrengen van Hittewerende bekleding is onlosmakelijk verbonden met de realisatie van de Tunnel. En economisch niet gewenst gezien de extra (substantiële) kosten indien dit door een derde wordt gedaan (vertraging, opgave substantieel groter, gezien impact, afstemming en overlast).


Winner: De Groene Boog zijnde BESIX Group NV / Dura Vermeer Groep NV / Van Oord PPP BV / John Laing Investments Limited / RebelValley / TBI PPP BV