Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Der Neubau der Verkehrstation sieht den Rückbau / Neubau der vorh. Bahnsteige und Gleisbrücken vor. (MKA 317_111)
Durch bauliche Anpassungen und Erweiterungen, wird der Zugang zu den Parkflächen im nördlichen Bereich mittels Treppenanlage erforderlich. Durch die Treppenanlage wird dem Reisenden der direkte Zugang zur Parkfläche ermöglicht. Auf Grund der Anzahl hoher Reisendenaufkommen wird die Treppenanlage zur reibungslosen / sicheren Führung Reisender erforderlich.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Für die Verkehrsstation Dortmund sind die Bahnsteige mit entsprechenden Ausstattungsgegenständen auszustatten. Bedingt durch die Weiterverwendung der vorhandenen Bahnsteigausstattungsgegenstände sind entsprechende Bahnsteigdachanpassungen aus technischen Gründen erforderlich.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Im Umbauvorhaben der Verkehrsstation Dortmund sind konstruktive Massnahmen im Massivbau erforderlich.
Die Herstellung der neuen Bahnsteigs und Gleisanlagen erfolgt gemäß teschnischem Regelwerk ) (MKA 310_104)
Zur Inbetriebnahme sind die Verkehrsanlagengleise und betroffenen Fahrstraßenabschnitte regelkonform herzustellen. Nach Abstimmung aller Beteiligten EIU´s erfolgt der regelkonforme Ausbau zur Inbetriebnahme der Bauphase 5.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die geplanten Umbaumaßnahmen der VST Dortmund erfolgen unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes sowie der einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen und Auflagen zum Schutz aller am Um - und Ausbau Beteiligten sowie der Reisenden.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Zur technisch einwandfreien Ableitung der anfallenden Oberflächenwasser sind entsprechende Gefälleausbildung der Unterkonstruktionsflächen wasserundurchlässig herzustellen bzw. auszubilden.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Im Rahmen der Modernisierungsoffensive der DB Station &Service AG soll die Verkehrsstation Hbf Dortmund barrierefrei ausgebaut werden.
Die zusätzlichen Leistungen sind eine Ansammlung von Leistungen auf Grund von technisch relevanten Sachverhalten und Weiterungen, als auch Forderungen von Abnahmepalnprüfern und Anlageverantwortlichen hinsichtlich betrieblich sowie sicherheitsrelevanter Massnahmnen,zur Einhaltung der technischen Regelwerke und Unfallverhütungsvorschriften.  (MKA 313_107)
Die geplanten Umbaumaßnahmen der VST Dortmund erfolgen unter Aufrechterhaltung des Bahnbetriebes sowie der einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen und Auflagen zum Schutz aller am Um - und Ausbau Beteiligten sowie der Reisenden. .


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Mobile Heizanlage: Zur Durchbildung der baulichen Anlage, Erstellung FGU Bphs.5 muss die vorhandene Heizanlage durch eine mobile Heizanlage temporär ersetzt werden.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Der Neubau der Verkehrstation sieht den Rückbau / Neubau der vorh. Bahnsteige und Gleisbrücken vor. (MKA 316_110)
Durch bauliche Anpassungen aufrechtzuerhaltender baulicher Anlagen im Umbaubereich, macht die Ausbildung eines zusätzlichen Fundamentes zur Aufnahme der Dachstielkonstruktion aus geometrischen Gründen erforderlich.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Für die regelkonforme Herstellung der Verkehrsanlage des Bahnhofs Dortmund sind zusätzliche Leit- und Sicherungstechnik herzustellen.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Beim Einbringen der Rammträger für die Hilfsbrücke im Gleis 31 ergeben sich durch Kornumlagerungen beim Rammen Setzungen in den Bahnsteigkanten (MKA 331_125)
Bedingt durch zusätzlich erf. Massivbauarbeiten, war zur Aufrechterhaltung der betriebl. Belange des Einbringen einer Hilfsbrücke ZH 21 notwendig. Die Gründung der Hilfsbrücke wurde mittels Rammträger HEB 500 vorgenommen. Durch die Kornumlagerung beim Einbringen der Träger stellten sich Setzungen in der am Gleis neugebauten Bstg. ein


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Der Neubau der Verkehrstation sieht den Rückbau / Neubau der vorh. Bahnsteige und Gleisbrücken vor. (MKA 319_113)
Bedingt durch das Bauen im Bestand sind Umplanungen zur regelkonformen Ausführung der Ingenieurbauwerke erforderlich. Die bauliche Umsetzung erfolgt auf vorhergehender Planung. Das Honorar für Ingenieurplanungsleistungen erfolgt auf Basis der anrechenbaren Kosten / Baukosten. Durch den vorabbeschriebenen Sachverhalt sind nach Schlussrechnungsstellung die Honorare für Ingenieurleistungen anzupassen.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-04
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45221250 | 45262310 | 45262700

Technical requirements: Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Alle Angaben sind ca.-Angaben:Abbruch Stahlbeton: 1.100 m³,Verbau: 4.700 m²,Aushub: 30.000 m³,Stahlbeton: 7.000 m³,Verfüllung: 16.000 m³,Bewehrungsstahl: 750 t,Abdichtung: 10.000 m²,StahlbetonFertigteil (Überbauten der Bahnsteigbrücken): 613 m²,WiB (Überbauten der Gleisbrücken): 732 m²,Mikropfähle: 2.400 Stck.,Bahnsteigdächer: 10.200 m²,Gleise: 650 m,Bettung: 2.400 m³,Bahnsteigkanten:2.665 m
Der Neubau der Verkehrstation sieht den Rückbau / Neubau der vorh. Bahnsteige und Gleisbrücken vor. (MKA 318_112)
Bedingt durch das Bauen / Umbauen im Bestand sind die Infovitrinen in der Personenunterführung auf und umzuhängen.


Winner: Vergabekammer des Bundes