Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-29
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45111100 | 45220000 | 45233140: Roadway works

Technical requirements: Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz - etap II - z podziałem na części: Część nr 3 - rozbudowa DW 969 w m. Zabrzeż
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Zabrzeż – w ramach dwóch wewnętrznie wyodrębnionych z uwagi na odmienność (zróżnicowanie) źródeł finansowania poszczególnych prac po stronie Zamawiającego, a jednocześnie technicznie wzajemnie ze sobą powiązanych i zależnych od siebie zadań (tj. zadania nr 1 obejmującego rozbudowę jezdni drogi wraz z poboczami i odwodnieniem na odcinku odc. 100 km 2+290 – km 3+550 oraz zadania nr 2 obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ramach odcinka odc. 100 km 2+084 – km 3+550) – w oparciu o dokumentację projektową, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z wydanych dla inwestycji decyzji ZRID, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.
Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz - etap II - z podziałem na części: Część nr 3 - rozbudowa DW 969 w m. Zabrzeż
Termin realizacji przedmiotu umowy: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, z tym że wykonanie prac objętych zadaniem nr 1 winno nastąpić w terminie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy, natomiast wykonanie prac objętych zadaniem nr 2 winno nastąpić w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż do dnia 15.12.2023 r. Termin wykonania prac objętych zadaniem nr 2 (wskazany wyżej śródtermin) indywidualizuje się w momencie zawarcia niniejszej umowy. Za obowiązujący Wykonawcę termin zakończenia prac objętych zadaniem nr 2 będzie uważana albo data wyznaczająca upływ okresu 4-miesięcznego liczonego od daty zawarcia umowy, albo data 15.12.2023 r. – w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy zawarcia umowy.
Zgodnie z przepisami Działu IX Rozdział 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej ustawą PZP).
1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 969 wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Zabrzeż – w ramach dwóch wewnętrznie wyodrębnionych z uwagi na odmienność (zróżnicowanie) źródeł finansowania poszczególnych prac po stronie Zamawiającego, a jednocześnie technicznie wzajemnie ze sobą powiązanych i zależnych od siebie zadań (tj. zadania nr 1 obejmującego rozbudowę jezdni drogi wraz z poboczami i odwodnieniem na odcinku odc. 100 km 2+290 – km 3+550 oraz zadania nr 2 obejmującego budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w
ramach odcinka odc. 100 km 2+084 – km 3+550) – w oparciu o dokumentację projektową, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z wydanych dla inwestycji decyzji ZRID, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanych uzgodnień.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.
2. Zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie w kontekście realizacji zadania nr 2 częściowej nadbudowy istniejącego muru oporowego rz. Dunajec na odcinku od km 2+195,40 do km 2+290,00 celem wytworzenia oporu dla skarpy zaprojektowanego nasypu, w którym umieszczone mają zostać wymagane barieroporęcze oraz zwiększonego przekroju poprzecznego oczepu muru zaprojektowanego na odcinku od km 2+303,10 do km 2+349,55 celem uzyskania odpowiedniej szerokości muru na umiejscowienie stalowej bariery ochronnej U11b (barieroporeczy)
Zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie w kontekście realizacji zadania nr 2 częściowej nadbudowy istniejącego muru oporowego rz. Dunajec na odcinku od km 2+195,40 do km 2+290,00 celem wytworzenia oporu dla skarpy zaprojektowanego nasypu, w którym umieszczone mają zostać wymagane barieroporęcze oraz zwiększonego przekroju poprzecznego oczepu muru zaprojektowanego na odcinku od km 2+303,10 do km 2+349,55 celem uzyskania odpowiedniej szerokości muru na umiejscowienie stalowej bariery ochronnej U11b (barieroporeczy)
W trakcie realizacji umowy wystąpiły nieprzewidziane wcześniej i niezależne od stron okoliczności, które spowodowały konieczność wykonania w kontekście i w odniesieniu do zadania nr 2 robót dodatkowych nieobjętych przedmiotem zamówienia podstawowego (umowy nr 234/2023/ZDW), których wykonanie stało się niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji całości zamówienia.  Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o dokonanie aktualizacji przedmiotowo-wartościowej umowy poprzez wprowadzenie do niej nowego zakresu prac związanych z wykonaniem częściowej nadbudowy odcinka muru oporowego rz. Dunajec celem wytworzenia oporu dla zaprojektowanego nasypu oraz zwiększeniem przekroju poprzecznego oczepu żelbetowego zaprojektowanego na istniejącym murze oporowym rz. Dunajec w celu uzyskania odpowiedniej szerokości na umiejscowienie stalowej bariery ochronnej U11b (barieroporeczy).


Winner: ZIBUD Sp. z o.o. Sp. k.