Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-28
Buyer: Gerencia de Emaya, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S. A.
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45252126 | 71318000: Lighting engineering services

Technical requirements: Ejecución conjunta de la redacción del proyecto constructivo, ejecución y puesta en servicio de las obras de mejora de la ETAP de fuentes naturales y del pretratamiento de la ETAP de ósmosis inversa
Ejecución conjunta de la redacción del proyecto constructivo, ejecución y puesta en servicio de las obras de mejora de la ETAP de fuentes naturales y del pretratamiento de la ETAP de ósmosis inversa.
Las obras se desarrollaran en el recinto municipal de Son Tugores ubicado en la c/ Camí dels Reis, 391, 07010 Palma.
Ejecución conjunta de la redacción del proyecto constructivo, ejecución y puesta en servicio de las obras de mejora de la ETAP de fuentes naturales y del pretratamiento de la ETAP de ósmosis inversa.
Ejecución conjunta de la redacción del proyecto constructivo, ejecución y puesta en servicio de las obras de mejora de la ETAP de fuentes naturales y del pretratamiento de la ETAP de ósmosis inversa
Las obras se desarrollaran en el recinto municipal de Son Tugores ubicado en la c/ Camí dels Reis, 391, 07010 Palma.
Ejecución conjunta de la redacción del proyecto constructivo, ejecución y puesta en servicio de las obras de mejora de la ETAP de fuentes naturales y del pretratamiento de la ETAP de ósmosis inversa.
Modificar el contrato de redacción del proyecto constructivo, ejecución de las obras y puesta en servicio de la Nueva estación de bombeo y depósito de laminado al EDAR Palma II y Colector interceptor general de gravedad desde el centro hasta el EDAR Palma II (expediente 777_ROME_0618), con un incremento del precio inicial del contrato de un importe de 638 231,07 EUR (IVA excluido), no suponiendo una modificación de más del 15 % del valor del contrato inicial. En concreto, la modificación consiste al introducir el cambio tecnológico de las membranas de ultrafiltración, de tecnología in-out a out-in, incorporando las Membranas WTS, tecnología O-Y con 12 bastidores de 80 módulos cada uno. Con esta modificación, se pretende aportar una mayor fiabilidad y productividad a la planta de tratamiento, el que supondrá un mayor ahorro a la gestión integral del sistema durante la vida útil de la planta. 2. En consecuencia, esta modificación comporta la ampliación del plazo de presentación de proyecto en 6 meses más, ampliándose por lo tanto el plazo de ejecución del contrato de 26 a 32 meses.
En conformidad con el artículo 30 del Pliegos de Cláusulas Administrativas, Emaya se reserva el derecho a modificar el contrato por razones de interés general en las condiciones establecidas en los artículos 203 a 207 de la LCSP. A este respeto, tenemos que señalar que al Informe Técnico se corrobora que se trata de una modificación justificada en el interés general. En efecto, al Informe Técnico se afirma que «la modificación se justifica en razones de interés general pues es claro que la utilización de membranas cono tecnología out-in, teniendo en cuenta las particularidades del agua disponible, aportaría mayor fiabilidad y productividad en la planta de tratamiento, lo que supondría ahorros importantes en la gestión integral del sistema durante la vida útil de la planta.»


Winner: UTE Aquambiente, S. A. U. — Suez Treatment Solutions, S. A. U.