Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-09-16
Buyer: Centre hospitalier Bois de l'Abbaye
Country: BE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33113000: Magnetic resonance imaging equipment
Estimated value: 1969008 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Il s’agit d’un marché de fournitures, passé par voie de procédure ouverte relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’une Résonnance magnétique nucléaire (ci-après dénommée RMN), en ce compris sa cage de Faraday, le hardware et la/les plateforme(s) logicielle(s) nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation du matériel ainsi que la maintenance.
Le démontage et l’évacuation de la RMN existante (Siemens Magnetom symphony 1,5 t) font également partie des prestations incluses dans le présent marché.
Il s’agit d’un marché de fournitures, passé par voie de procédure ouverte relatif à l’acquisition, l’installation et la mise en service d’une Résonnance magnétique nucléaire (ci-après dénommée RMN), en ce compris sa cage de Faraday, le hardware et la/les plateforme(s) logicielle(s) nécessaires au fonctionnement et à l'utilisation du matériel ainsi que la maintenance.
Le démontage et l’évacuation de la RMN existante (Siemens Magnetom symphony 1,5 t) font également partie des prestations incluses dans le présent marché.
Le soumissionnaire doit, à peine de nullité de son offre, introduire une option pour le financement de la RMN par un leasing financier sur sept ans.
Le prix de l’option correspond à la valeur totale des intérêts sur toute la période du leasing (sept ans), à l’exclusion de la valeur résiduelle.
Au terme du contrat, le CHBA aura la faculté d’acquérir la matériel pour un montant équivalent à sa valeur résiduelle fixée à 1 %.
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que la maintenance n’est pas incluse dans le leasing. Sont à inclure dans le leasing, toutes les autres prestations prévues par les documents du marché (acquisition et installation de la RMN, de la cage de faraday, les formations, la mise en service...) à l’exception de la maintenance.
En annexe de son offre, le soumissionnaire joint un tableau d’amortissement relatif à l’achat sous forme de leasing financier.
Le délai de livraison, d’installation et de mise en service du matériel est fixé à maximum 140 jours de calendrier à dater du lendemain de l’envoi du bon de commande émanant du service des marchés.
Il n’y aura pas de stockage préalable dans des locaux annexes du CHBA du matériel en attente de la finalisation des travaux. L’ensemble du matériel (RMN, hardware...) devra être livré au moment de son installation sur site.
En tenant compte de tous les éléments actuellement à notre disposition, la livraison, installation, mise en route et tests de la RMN sont prévus, au plus tôt fin septembre 2020. Ceci est conditionné par les travaux de rénovation qui en cours d’exécution mais aussi que les délais prévus à chaque phase préalable à l’installation de la machine soient bien respectés par les différents entrepreneurs.
Avant la mise en place de la RMN il est prévu que le pouvoir adjudicateur ait préparé le local destiné à l’accueillir ainsi que le local de commande, de telle manière à ce que l’adjudicataire puisse procéder à l’installation du matériel et de ses accessoires, y compris la cage de faraday, la RMN, le hardware et les softwares.
Début septembre 2020: livraison, montage et parachèvement de la cage de Faraday (délai: trois semaines et demi).
Début octobre 2020: installation de la RMN et ses accessoires et mise en service (délai trois semaines).


Winner: Centre hospitalier du Bois de l'Abbaye
Award value: 1969008
Number of bids: 3