Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-05
Buyer: ADIF — Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento obras del proyecto de construcción montaje vía del tramo: Campobecerros-Taboadela y del proyecto de construcción de protección acústica Pedralba-Ourense. F1
Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras del proyecto de construcción montaje de vía del tramo: Campobecerros-Taboadela y del proyecto de construcción de protección acústica. Línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Pedralba de la Pradería-Ourense. Fase I (Pedralba de la Pradería-Taboadela). CON 015/18 -3.18/20830.0262.
Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020, objetivo temático 7: transporte sostenible.
Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento obras del proyecto de construcción montaje vía del tramo: Campobecerros-Taboadela y del proyecto de construcción de protección acústica. Tramo Pedralba-Ourense. F1
Modificación del contrato de servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras del proyecto de construcción montaje de vía del tramo: Campobecerros-Taboadela y del proyecto de construcción de protección acústica. LAV Madrid-Galicia. Tramo Pedralba de la Pradería-Ourense. Fase I (CON 015/18).
Con fecha 22.3.2020 se firma la prórroga número 1 del «Proyecto de construcción de montaje de vía del tramo: Campobecerros-Taboadela», siendo el incremento de plazo de tres meses, haciendo que la fecha de finalización resulte el 1.7.2020.
Con fecha 18.6.2020 se firma la ampliación de plazo número 2 del «Proyecto de construcción de montaje de vía del tramo: Campobecerros-Taboadela», siendo el incremento de un mes y doce días, haciendo que la fecha de finalización resulte el 13.8.2020.
El nuevo final de obra hace necesario disponer hasta la finalización del contrato y cierre de la obra, de un equipo específico de control con los medios accesorios de desarrollo, para realizar el seguimiento y vigilancia de todas las actividades de construcción pendientes, incluyendo la redacción de los documentos «as built» de las mismas.
Por estos motivos se propone esta modificación del contrato de consultoría y asistencia técnica con un importe total del 20,00 % respecto del presupuesto de adjudicación.
La motivación de la modificación del contrato no prevista en el Pliego de Cláusulas Particulares deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, cumpliéndose que la necesidad de la modificación deriva de circunstancias que la actuación diligente de
ADIF-AV ha podido prever, que la modificación no altera la naturaleza global del contrato y que la modificación no implica una alteración en su cuantía que no exceda del 50 % de su precio inicial, IVA excluido.
El nuevo final de obra hace necesario disponer hasta la finalización del contrato y cierre de la obra, de un equipo específico de control con los medios accesorios de desarrollo, para realizar el seguimiento y vigilancia de todas las actividades de construcción pendientes, incluyendo la redacción de los documentos «as built» de las mismas. Por estos motivos se propone esta modificación del contrato de consultoría y asistencia técnica con un importe total del 20,00 % respecto del presupuesto de adjudicación. La motivación de la modificación del contrato no prevista en el Pliego de Cláusulas Particulares deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, cumpliéndose que la necesidad de la modificación deriva de circunstancias que la actuación diligente de ADIF-AV ha podido prever, que la modificación no altera la naturaleza global del contrato y que la modificación no implica una alteración en su cuantía que no exceda el 50 %.


Winner: Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S. A. U.