Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-21
Buyer: Nagykanizsai Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45232410 | 45233120: Road construction works | 45316110

Technical requirements: Vállalkozási szerződés keretében a Nagykanizsa - Ipari Park II. ütemének tervezése és kivitelezése az alábbi tervezett, főbb mennyiségekkel:
Engedélyezési és kiviteli tervek /egyesített tervek/, engedélyek beszerzése, tervezői művezetés, előzetes hatásvizsgálat, Régészeti szakfelügyelet, nyomvonalas, nem nyomvonalas, bontási munkák
Útépítés: 7 méter szélességű, 2214 fm hosszú aszfaltburkolatú útpálya, forgalomtechnika, buszöböl, útpályatartozékok: 15730 m2 Járda-bicikliút (pályaszerkezet nélkül). Az út csapadékvíz-elvezetését nyílt rendszerben, árokkal kell megoldani.
Gyűjtő utakhoz kiépítendő közvilágítás (lámpaoszlopokkal, lámpatestekkel) földkábellel, utak mentén 2 300 m
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a Dokumentáció tartalmazza.
Vállalkozási szerződés keretében a Nagykanizsa - Ipari Park II. ütemének tervezése és kivitelezése az alábbi tervezett, főbb mennyiségekkel:
Engedélyezési és kiviteli tervek /egyesített tervek/, engedélyek beszerzése, tervezői művezetés, előzetes hatásvizsgálat, Régészeti szakfelügyelet, nyomvonalas, nem nyomvonalas, bontási munkák
Útépítés: 7 méter szélességű, 2214 fm hosszú aszfaltburkolatú útpálya, forgalomtechnika, buszöböl, útpályatartozékok: 15730 m2 Járda-bicikliút (pályaszerkezet nélkül). Az út csapadékvíz-elvezetését nyílt rendszerben, árokkal kell megoldani.
Gyűjtő utakhoz kiépítendő közvilágítás (lámpaoszlopokkal, lámpatestekkel) földkábellel, utak mentén 2 300 m
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a Dokumentáció tartalmazza.
1. Megrendelő szerződésben feltüntetett számlaszáma (14100330-92660049-01000003) az alábbiak szerint módosul: 11749015-15432694.
Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a Szerződés hatályba lépésétől számított 22 hónapon és további 113 napon belül elvégezni.
A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számla alapján összesen nettó 1 772 463 000,-Ft, azaz nettó egymilliárd-hétszázhetvenkétmillió-négyszázhatvanháromezer forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme forint (HUF).
Szerződő felek megállapodnak, hogy a számlázás tekintetében a szerződéses érték meghatározása az eredeti szerződésben rögzített szerződéses érték alapulvételével számítandó. Az 1. számú szerződésmódosításban rögzített pótmunkák ellenértéke a végszámlában kerül elszámolásra.
A régészet, illetve az azt megelőző lőszermentesítés miatt Vállalkozó 2021.04.07 és 2021.07.29 között nem tudott építőipari kivitelezési tevékenységet folytatni, mivel a régészeti feltárások megakadályozták a munkaterületre történő bejutást. A fentiekre tekintettel szerződő felek módosították a szerződés 3.1. pontját.


Winner: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság