Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-10-23
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Építési keretmegállapodás 2017–2020 – Észak-Alföld régió – Hazai finanszírozás – 2. versenyújranyitás” 3. rész
Burkolatfelújítás a 47. sz. Debrecen–Szeged másodrendű rendű út 34+900 – 38+150 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
„Építési keretmegállapodás 2017–2020 – Észak-Alföld régió – Hazai finanszírozás – 2. versenyújranyitás”
Burkolatfelújítás a 47. sz. Debrecen-Szeged másodrendű rendű út 34+900 – 38+150 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 2018. április 30-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
Az 1. számú szerződésmódosítás szerinti tartalommal jelenleg hatályos 3.1. pont az alábbiak szerint rendelkezik:
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés 47. sz. főút 35+050 - 38+150 km szelvények közötti szakaszát érintő részét a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el, azzal, hogy a 36+200 km szelvényben elvégzendő elektronos tartóoszlop kiváltás munkáira vonatkozóan, a fenti határidőbe a 2.5.2018 és 15.5.2018 nap közötti időtartam akadályoztatás miatt nem számít bele. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja.
E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezés 47. sz. főút 35+050 - 38+150 km szelvények közötti szakaszát érintő részét a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el, azzal, hogy a 36+200 km szelvényben elvégzendő elektronos tartóoszlop kiváltás munkáira vonatkozóan, a fenti határidőbe a 2.5.2018 és 15.5.2018 nap közötti időtartam akadályoztatás miatt nem számít bele. A 47. sz. főút 38+105 szelvényében megvalósuló hídfelújítási munkálatok befejezési határideje akadályoztatás miatt, az akadály elhárulásától számítva 55 nap. Megrendelő vállalja, hogy az akadályoztatás elhárulásának tényéről értesíti a Vállalkozót illetve a munkakezdési engedélyt a hídfelújítási munkálatokra megadja legkésőbb 30.9.2018-ig.
E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
Az M4-es autópálya építésével kapcsolatos nagytömegű szállítási munkák miatti akadályoztatás megszűnésének tényéről Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót, és kezdeményezi a munkaterület átadás-átvételét a csomóponti munkaterület (34+900 - 35+050 km sz.) kapcsán. A Megrendelő a munkaterületet a Vállalkozónak legkésőbb 2.7.2018-ig átadja. Megrendelő 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót a munkaterület átadásáról. Ha a fenti dátumig nem történik meg a munkaterület átadása az akádályoztatásból fakadóan, úgy a szerződés megszűnik. Vállalkozó a munkaterület átadásától számított 40 naptári napon belül végzi el a csomóponti szakaszra eső, Eredeti Szerződés szerinti felújítási munkákat.
A 47. sz. főút 38+105 szelvényében megvalósuló hídfelújítási munkálatok miatti akadályoztatás megszűnésének tényéről Megrendelő haladéktalanul értesíti Vállalkozót, és a munkakezdési engedélyt megadja. Ha a fenti dátumig nem történik meg a munkakezdési engedély kiadása az akádályoztatásból fakadóan, úgy a szerződés megszűnik. Vállalkozó a munkakezdési engedélytől számított 55 naptári napon belül végzi el a hídfelújítási munkálatokat.
A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért 478 392 027 forint + áfa, azaz négyszázhetvennyolcmillió-háromszázkilencvenkétezer-huszonhét forint + áfa vállalkozói díj illeti meg.
Felek rögzítik, hogy Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor


Winner: „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt.