Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-26
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Vom Auftragnehmer sind umfassende Projektmanagement- und Projektsteuerungsleistungen für das Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten sind die Leistungsbereiche:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Vom Auftragnehmer sind umfassende Projektmanagement- und Projektsteuerungsleistungen für das Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten sind die Leistungsbereiche:
NA 60 - Es wird eine personelle und fachliche Unterstützungsleistung (im Sinne eines Review) zur Vorbereitung und Begleitung der Vergabe der VE 733 (Baudurchführung im Bauabschnitt NIM54) benötigt. Der Review hat zur Aufgabe, dass die Ausschreibungsunterlagen des Projektes, die später zur Grundlage des Bauvertrags werden, einer Kollisions- und Integrationsprüfung unterzogen werden, um möglichen kostensteigernden Auswirkungen vorzubeugen. Dies umfasst im Wesentlichen folgende Leistungsbilder:
•	Qualitätsprüfung der Ausschreibungsunterlagen, insbesondere des Leistungsverzeichnisses und der Baubeschreibung
•	Prüfung der Vorgaben zur Abrechnung und der Abrechenbarkeit bei Bauablaufstörungen, Auswirkungen auf BGK
Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Bauleistungen liegt aufgrund der benötigten Zuarbeit zeitlich auf dem kritischen Weg des Großprojektes 2.SBSS. Verzögerungen bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen oder Qualitätsmängel in den Unterlagen sind daher zwingend zu vermeiden. Der AN soll daher bei der Erbringung von Koordinationsleistungen sowie inhaltlicher Mitwirkung bei der Erstellung, Prüfung und Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für die VE733 unterstützen.
Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sind vertiefte Kenntnisse des Projektes 2. S-Bahn-Stammstrecke München erforderlich, insbesondere deren terminliche und betriebliche Abhängigkeiten zueinander. Es handelt sich um direkt ineinandergreifende Arbeitsschritte zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität der Ausschreibungsunterlagen, um risikobehaftete Lücken und/oder Doppelungen zu bereits beauftragen Leistungen zu vermeiden. Die Risiken bestehen sowohl in technischer Hinscht, wie auch hinsichtlich Haftung/Gewährleistung bei etwaigen Fehlern bei der Ausschreibung. Aufgrund der vertieften Vorkenntnisse durch die hauptvertraglichen Koordinationsaufgaben innerhalb des Bauabschnittes ist diese Leistung somit zwingend durch die bereits gebundene Projektsteuerung vorzunehmen. Die neu auszuschreibende Vergabeeinheit VE733 verfügt über ein äußerst komplexes Konstrukt an einzelnen Arbeitspaketen, welche Schnittstellen zu diversen Bau- und Planungsabschnitten mit sich bringen.


Winner: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH