Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-15
Buyer: Aktsiaselts Tallinna Sadam
Country: EE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Hankelepingu objektiks on Tallinnas Vanasadama Admiraliteedi basseini (Jahisadam) kanalile avatava jalakäijate silla ehitamine, ehitusprojekti tööprojekti staadiumis koostamine koos BIM teostusmudeliga ja hooldustööde tegemine garantiiperioodil vastavalt tehnilisele kirjeldusele (lisa 2). Silla arhitektuurse-konstruktiivse projektlahenduse aluseks on AS Tallinna Sadam poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võidutöös „New Balance 100“ alternatiivina esitatud pöördavatava silla kavand.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5 000 0000 (viis miljonit) EUR (ilma km). Hankija on hankelepingu eeldatavaks maksumuseks registris esitanud 5 548 000 EUR (ilma km), et viia läbi rahvusvaheline hankemenetlus ja avalikustada hanketeade TED-is.
Projekteerimis- ja ehitustöid kaasrahastatakse Euroopa Liidu poolt Euroopa Ühendamise Rahastu projekti TWIN-PORT 2 nr 2014-EU-TM-0087-M raames.
Vanasadama Admiraliteedi basseini (Jahisadama) kanalile avatava jalakäijate silla projekteerimis- ja ehitustööde tegemine ning silla hooldustööde tegemine garantiiperioodil
1) Hankija otsustas riigihanget 1 menetluse raames osadeks mitte jagada, kuna hankelepingu esemeks olevad projekteerimis- ja ehitustööd moodustavad koostoimiva terviku, mille puhul 1 peatöövõtja tagab hankijale tehniliselt ja majanduslikult optimaalseima lahenduse.
3.2) hankemenetluse lõpuleviimine ja hankelepingu sõlmimine osutub muutunud asjaolude tõttu ebaotstarbekaks.
Hankelepingu objektiks on Tallinnas Vanasadama Admiraliteedi basseini (Jahisadam) kanalile avatava jalakäijate silla ehitamine, ehitusprojekti tööprojekti staadiumis koostamine koos BIM teostusmudeliga ja hooldustööde tegemine garantiiperioodil vastavalt tehnilisele kirjeldusele (lisa 2). Silla arhitektuurse-konstruktiivse projektlahenduse aluseks on AS Tallinna Sadam poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võidutöös „New Balance 100“ alternatiivina esitatud pöördavatava silla kavand.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5 000 0000 (viis miljonit) EUR (ilma km). Hankija on hankelepingu eeldatavaks maksumuseks registris esitanud 5 548 000 EUR (ilma km), et viia läbi rahvusvaheline hankemenetlus ja avalikustada hanketeade TED-is.
Töö tegemise käigus on ilmnenud vajadus lisa- ja muudatustööde järele, mida tellija hanke alusdokumendid ei sisaldanud.
Lisanduv tasu lisa- ja muudatustööde eest, s.o 17 207,40 EUR (seitseteist tuhat kakssada seitse eurot ja nelikümmend senti) (lisandub käibemaks). Tellija lähtub riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktidest 3 ja 7.
Lisa- ja muudatustööde tegemise lisamine lepingu mahtu on põhjendatud, kuna: 1) lepingu eesmärki ei ole võimalik parimal viisil saavutada ja silda kasutusele võtta ilma lisa- ja muudatustöid tegemata; 2) lisa- ja muudatustöid tuleb teha töövõtja tööalas (ehitusplatsil), kus lepingu täitmise ajal tegutseb ja vastutab töövõtja ja kus kehtib töövõtja kindlustus;
3) töövõtja poolt lepingu alusel tehtava töö esemeks on ka ehitusprojekti koostamine, aga ehitusprojekt on tervik ja selle muudatuste tellimine mitte esialgse ehitusprojekti autorilt ei ole võimalik, projekteerijal on vastutus tervikliku projektlahenduse koostoimivuse, ohutuse ja esteetilise sobivuse osas ning tal on kindlustus tervikprojekti kohta;
4) lisa- ja muudatustööde tegemiseks uue hanke korraldamine oleks ebamõistlikult ajamahukas ja see lükkaks teadmata ajaks edasi töövõtja poolt lepingu alusel tehtava töö lõpuleviimise.


Winner: Riigihangete vaidlustuskomisjon