Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-08
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services

Technical requirements: Die interessierten Wirtschaftsteilnehmer müssen dem Auftraggeber mitteilen, dass sie an den Aufträgen interessiert sind; die Aufträge werden ohne spätere Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb vergeben.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1 bis III.1.3 genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:
-Erklärung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.
Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die in der vorliegenden MKA angezeigten zusätzlichen Leistungen beinhalten zum einen die Fortschreibung der Sicherungspositionen (Sicherungsaufsicht und Signal El 6), die im HA und in den vorangegangenen Nachträgen nicht in auskömmlichen Mengen kalkuliert wurden, jedoch für die Durchführung der Bauleistungen zwingend erforderlich sind. Mit der vorgelegten Fortschreibung ist der Bedarf der zuvor gennannten Sicherungspositionen aller Voraussicht nach bis zum Ende der Bauarbeiten abgedeckt. Die Notwendigkeit ergibt sich aus den Sicherungsplänen und den Forderungen der jeweiligen Fachdiensten der DB Netz AG. Zum anderen beinhaltet die MKA den Auf- und Ausbau sowie die Vorhaltung von Signalen und Gleismagneten für eine Langsamfahrstelle (La 60) im Bereich Gleis 2651-1 und 2651-2 zwischen Köln Kalk und Bf Köln Messe/Deutz. In diesem Bereich ist eine VzG von 100km/h zulässig. Mit Einbau der bauzeitlichen Bauweiche BW700 im 1. Bauabschnitt wurde der Durchrutschweg verkürzt und ist somit für diese Geschwindigkeit nicht ausreichend. Aufgrund dessen ist es erforderlich die Geschwindigkeit mit einer La60 für den Bauzustand (bis zum Ausbau der Bauweiche und Herstellung des Endzustandes) herabzusetzten. Eine Aufsplittung der Leistungen aus dem Hauptauftrag und diesen zusätzlichen Leistungen würde bedeuten, dass zwei Sicherungsfirmen vor Ort wären. Diese Sicherungsleistungen können nicht isoliert voneinander betrachtet werden, weil die Leistungen in gesamthaften Sperrzeiten (Abhängigkeiten zwischen Haupt-/Zusatzleistungen) erbracht werden. Nur die Erbringung der Leistungen durch ein Unternehmen kann den notwendigen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Ein AN-Wechsel ist nicht möglich, da die Leistungen im direkten Zusammenhang mit der Hauptleistungen stehen und hierfür nicht zwei unterschiedliche Sicherungsunternehmen beauftragt werden können. Die die Leistungen müssen direkt ineinandergreifen, um die Maßnahme und den Zugverkehr sowie die Sicherheit der Betroffenen aus den vorgenannten Gründen nicht zu gefährden. Der Einsatz eines zusätzlichen Sicherungsunternehmen würde zudem durch den Baubetriebskoordinator nicht zugelassen werden.


Winner: B * S Bau und Sicherungsgesellschaft mbH