Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-11
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233130: Road works

Technical requirements: V úseku s CB krytem bude oprava spočívat ve vybourání všech konstrukčních vrstev spolu s úpravou podmíněčně vhodných zemin v aktivní zóně. V úseku s AB krytem budou vyfrézovány AHV do hloubky 250 mm a poté proběhne kontinuální pokládka nové AB vozovky v šířce 10,75 m v obou jízdních pásech na délku rekonstruovaného úseku
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
V úseku s CB krytem bude oprava spočívat ve vybourání všech konstrukčních vrstev spolu s úpravou podmíněčně vhodných zemin v aktivní zóně. V úseku s AB krytem budou vyfrézovány AHV do hloubky 250 mm a poté proběhne kontinuální pokládka nové AB vozovky v šířce 10,75 m v obou jízdních pásech na délku rekonstruovaného úseku.
Vícepráce spočávali v nezbytné změně technického řešení provádění podkladních vrstev vozovky v levém i pravém jízdním pásu dálnice a s tím souvisejícíh nevyhnutelných úprav (obnova monolitických žlabů, výšková úprava prvků odvodnění, úprava přejezdu SDP). Další okolnosti spočívají ve výskytu železobetonových desek, jež tvoří původní vozovkový kryt a k jejichž fragmentaci bylo z důvodu spojení s podkladní stmelovou vrstvou změnit technologický postup a mechanizaci. Další změnou je výšková úprava lamel mostních závěrů, nezbytná pro bezpečný provoz a údržbu dálnice. Tyto změny pak měly dopad do doby pro uvedení do provozu a s tím souvisejících nákladů na uzavírku (DIO).
Změny byly projednány formou jak dílčích oznámení a žádostí o pokyny tak vyvolaným společným jednáním Zhotovitele, Objednatele, TDI a AD.
Záporné změny jsou z titulu nedočerpání položek určených na provedení původní technologie podkladních vrstev dle DZS. Méněpráce plynou dále z neprovedení výměny vozovkových vrstev.


Winner: Metrostav a.s.