Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-11-25
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: VZ zahrnuje výstavbu zbývajících objektů celé stavby – zejména: přeložka sil. I/35 (kategorie S 24,5/100, délka 700 m) včetně napojení do stávající sil. I/35 (300 m), dobudování souběžné sil. III. třídy (kategorie S 7,5/60) vč. křižovatky s přeložkou sil. III/03568, dále příjezdové komunikace, 6 mostních objektů, přeložky inženýrských sítí.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o kladné změny ve výši 349 405,07 CZKbez DPH a záporné změny ve výši -351 296,02 CZKbez DPH z nezbytných důvodů – skupina 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice III. třídy SO 111 byla v PDPS navržena podle norem ČSN 36 0400, ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411 platných do března 2007. Z důvodu započetí platnosti nové normy ČSN CEN/TR 13201 byla v ŘSD soustava VO přeprojektována tak, aby parametry vyhověly požadavkům této platné normy. Dále došlo vlivem nové ČSN ke změně požadavku na ochranu uložených kabelů – v PDPS původně požadované překrytí uložených kabelů cihlami je v ŘSD nahrazeno pouze uložením kabelů do plastové chráničky. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci Změny ZBV č. 18 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Jedná se o kladné změny ve výši 349 405,07 CZK bez DPH a záporné změny ve výši -351 296,02 CZK bez DPH z nezbytných důvodů – skupina 4.
Jedná se o kladné změny ve výši 349 405,07 CZK bez DPH a záporné změny ve výši -351 296,02 CZK bez DPH z nezbytných důvodů – skupina 4. Rekonstrukce veřejného osvětlení podél silnice III. třídy SO 111 byla v PDPS navržena podle norem ČSN 36 0400, ČSN 36 0410 a ČSN 36 0411 platných do března 2007. Z důvodu započetí platnosti nové normy ČSN CEN/TR 13201 byla v ŘSD soustava VO přeprojektována tak, aby parametry vyhověly požadavkům této platné normy. Dále došlo vlivem nové ČSN ke změně požadavku na ochranu uložených kabelů – v PDPS původně požadované překrytí uložených kabelů cihlami je v ŘSD nahrazeno pouze uložením kabelů do plastové chráničky. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci Změny ZBV č. 18 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.


Winner: Alpine stavební společnost CZ, s.r.o.-vedoucí společník „Alpine-Bögl a Krýsl-Swietelsky-Lešná III“