Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-03
Buyer: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45221211 | 45234113 | 45234115 | 45234116 | 45234160

Technical requirements: — az átmenő fővágányok átépítése ̴ 0,9 vkm hosszban al-és felépítménnyel együtt, a meglévő vágányok részleges bontásával
— az új vágányhálózatnak megfelelően váltakozó áramú villamos felsővezeték bontása átépítése ̴ 1,7 km hosszban
Jelfogós állomási biztosítóberendezés pályaépítés fázisainak megfelelő átalakítása az egyes munkanemek, tételek pontos mennyisége a kiviteli tervdokumentáció részét képező költségvetési kiírásban szerepel, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
— az átmenő fővágányok átépítése ̴ 0,9 vkm hosszban al-és felépítménnyel együtt, a meglévő vágányok részleges bontásával
— az új vágányhálózatnak megfelelően váltakozó áramú villamos felsővezeték bontása átépítése  ̴ 1,7 km hosszban
Jelfogós állomási biztosítóberendezés pályaépítés fázisainak megfelelő átalakítása az egyes munkanemek, tételek pontos mennyisége a kiviteli tervdokumentáció részét képező költségvetési kiírásban szerepel, mely a közbeszerzési dokumentáció részét képezi.
A felmerült többlet műszaki tartalom nem megvalósítható a szerződéses határidő lejártáig, ezért azt a műszaki megvalósítás reális időtartamának megfelelően módosítani szükséges. A szerződés teljesítési határideje a pótmunka megrendelésétől számított nap.
A teljesítési határidő változása a szerződéses jogviszony olyan eleme, amely a szerződés értékének változásából fakad, és teljes mértékben összefügg azzal, a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
A szerződés módosításának szükségessége, a harmadik ütem forrásallokációs szempontokból történő elhagyásának szükségessége előre nem volt látható, és a módosítás a fentiekben részletezettek szerint nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ezért a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján is megalapozott.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A MÁV Zrt 2016-ban Kisvárda állomás korszerűsítésére komplex tervet készített, melynek kiemelt célja az utas komfort és biztonság növelése, kiemelten a 100. sz. vasútvonal által elválasztott városrészek összeköttetése, és egy új széles peronhoz történő csatlakozása kialakítása.
A beruházás forrása több évre lett tervezve, ezért annak megvalósítása három, egymástól időben elváló ütemre lett bontva. 2017 évben, az I. ütemben egy 36+2 férőhelyes P+R parkoló került kialakításra a hozzá kapcsolódó feladatokkal.
A II ütemben – jelen szerződés keretében – korszerű, új magas peron épül térvilágítással és hangos utastájékoztatással együtt, 1700 m
A harmadik ütem forrásainak átcsoportosítása után a MÁV Zrt. felülvizsgálta a II. ütem sikeres lezárásának kockázatait a III. ütem 2020 évi folytatása nélkül. Kisvárda állomáson az építés alatt álló új gyalogos-, kerékpáros aluljáró lépcsőlefedésének megvalósítása a III. ütemre lett tervezve. Az OVSZ előírja, hogy a „vasúti peronra felvezető lépcső vagy rámpa felett perontetőt kell elhelyezni”. A lépcsőlefedés elmaradása esetén az aluljáróra használatbavételi eljárást nem lehet lefolytatni, illetve a használatba vételi engedélyt nem lehet megszerezni. Tehát a lépcsőkarok lefedése nélkül a műszaki teljesítés nem befejezhető. A végleges használatba vételi engedély megszerzéséhez (amelynek eredetileg a harmadik ütem lezárását volt tervezve a megszerzése) elengedhetetlenül szükséges munkák elvégzését pótmunkaként meg kell rendelni.
A pótmunka természetéből adódóan olyan munkák elvégzésére vonatkozik, amik a szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatók. Az előzményekben leírtak szerint a projekt tervezésekor, a közbeszerzések előkészítésekor még nem lehetett előre látni, hogy a lépcsők lefedését a II. ütemben kell megvalósítani.


Winner: Várda 2017 Konzorcium - Homlok Zrt. (konzorciumvezető)