Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-04-27
Buyer: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg für den Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45410000 | 45442100
Submission deadline: 2020-06-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).
Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport.de/E15833489 zur Verfügung gestellt! Achtung! Wir empfehlen, die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung herunter zu laden. Wenn die Vergabeunterlagen ohne Registrierung heruntergeladen werden, erfolgt keine automatische Information über Änderungen oder Bieteranfragen. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in der alleinigen Verantwortung des jeweiligen Bieters!
Die Leistung soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß-, Rechnungs- und Nachtragsprüfung bearbeitet werden (GAEB-Schnittstelle).
Beginn Vorarbeiten – Einmessen Rohfassade mit Überprüfung der Bautoleranzen: voraussichtlich am 22.3.2021, innerhalb von 10 Werktagen bis voraussichtlich zum 6.4.2021
Beginn Montagearbeiten WDVS: nach Fertigstellung Vorarbeiten und Sockelabdichtung, innerhalb von 58 Werktagen.
Fertigstellung Montagearbeiten WDVS: 67 Werktage nach Beginn Vorarbeiten und Sockelabdichtung, voraussichtlich zum 6.8.2021.
Beginn Montagearbeiten Deckenbekleidungen: 68 Werktage nach Beginn Vorarbeiten und Sockelabdichtung, voraussichtlich am 9.8.2021.
Fertigstellung Montagearbeiten Deckenbekleidungen: 87 Werktage nach Beginn Vorarbeiten und Sockelabdichtung, voraussichtlich zum 3.9.2021.
Beginn Oberputz- und Anstricharbeiten: 68 Werktage nach Beginn Vorarbeiten und Sockelabdichtung, voraussichtlich am 3.9.2021.
Fertigstellung Oberputz- und Anstricharbeiten: 107 Werktage nach Beginn Vorarbeiten und Sockelabdichtung, voraussichtlich zum 1.10.2021.
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5,0 v. H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3,0 v. H. der Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 Jahre Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B).
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 0,1 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.
Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt auf 5 v. H. der Nettoauftragssumme begrenzt.

Eligibility requirements: Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).