Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-17
Buyer: Województwo Małopolskie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48000000 | 48211000 | 72230000: Custom software development services | 72240000 | 72250000: System and support services

Technical requirements: Budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach  projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”
Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO). Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
Umowa zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, na podst. art. 142 ust. 2 pzp, z uwagi na fakt, iż wraz z budową i wdrożeniem umowa obejmuje świadczenie usług asysty i rozwoju w wysokości 2 000 rbgodz. do wykorzystania w ciągu 5 lat od daty podpisania Protokołu odbioru EZ 4. Usługa ta jest świadczeniem ciągłym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego systemu informatycznego
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO): RPMP.02.01.04-12-0136/18
Budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach  projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”
1.	Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.
2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
4.	Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy oraz zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
5.	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519  ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej infrastruktury informacji przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych”. Zamówienie jest współfinansowane z środków Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO). Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 8 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
Umowa zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, na podst. art. 142 ust. 2 pzp, z uwagi na fakt, iż wraz z budową i wdrożeniem umowa obejmuje świadczenie usług asysty i rozwoju w wysokości 2 000 rbgodz. do wykorzystania w ciągu 5 lat od daty podpisania Protokołu odbioru EZ 4. Usługa ta jest świadczeniem ciągłym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania przedmiotowego systemu informatycznego.
Podział wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego za realizację Etapu Technicznego 6, na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) ustawy pzp, w proporcji 47,67% przypadające na ET.06.1, płatne po odbiorze Etapu Technicznego ET 06.1 oraz 52,33% przypadające na ET.06.2, płatne po odbiorze Etapu Technicznego ET 06.2, w wyniku zmiany terminu realizacji Etapu Technicznego 6, w związku z wstrzymaniem części prac wchodzących w zakres Etapu Technicznego 6 w związku z koniecznością zmiany sposobu wykonania Umowy ze względu na potrzebę zmiany oprogramowania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy (wyższa wersja)oraz podział Etapu na dwa etapy – Etap Techniczny 06.1 oraz Etap Techniczny 06.2.
Konieczność zmiany terminu wykonania Umowy nr IXA/184/IS/20 z dn. 19.05.2020 r., w tym terminu wdrożenia Systemu, wynikająca ze zmiany terminu realizacji Etapu Technicznego 6, w ramach Etapu Zarządczego 3 – Budowa systemu MIIP-2 zgodnie z wymaganiami rozwiązania oraz dostarczenie wymaganych Elementów Platformy w związku z wstrzymaniem części prac wchodzących w zakres Etapu Technicznego 6 w związku z koniecznością zmiany sposobu wykonania Umowy ze względu na potrzebę zmiany oprogramowania niezbędnego do prawidłowej realizacji Umowy (wyższa wersja). Zmiana wynika z okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Informacja o zakończeniu ogólnej dostępności  wersji przewidywanej dla realizacji Umowy została podana przez Producenta w dniu 21.09.2021 r. tj. po roku i 4 miesiącach od podpisania Umowy.


Winner: GISPartner sp. z o.o