Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-13
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“
0+000 до км 30+673,48 условно е разделено на пет етапа. Предмет на настоящата обществена поръчка е пети етап – от км 20+124,50 до км 30+673,48.
„Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“
- Ситуация – трасето е решено с общо 4 бр. хоризонтални криви, от които минималният е с радиус R3=340 м. Започва, като се отделя от път І-9 на запад, непосредствено след Атанасовското езеро при кръстовището за сервиз „Ситроен“. „Огъва“ се силно на юг, съгласно изискването на МОСВ за запазване на Атанасовското езеро. С лява крива с радиус 340 м се насочва право на запад, а с крива № 4 с радиус 360 м се насочва към път І-6 „София – Бургас“. Около км 4+500 тръгва успоредно покрай съществуващата изоставена ж.п. линия, като пресича път І-6 на около 20 м на юг от съществуващия с. ст. надлез. Завършва на около 300 м след път І-6 в посока на бъдещото продължение на цялостния обход на Бургас с км 4+682,66.
- Нивелета – пътят е решен с нивелета над съществуващият терен около 1 – 1,5 м. Използвани са наклони от 1,1% до 3,5%. В участъка на отделяне от път І-9;
чл. 1.  С подписване на настоящото допълнително споразумение, страните одобряват актуализиран Линеен график в Под-Клауза 8.2 думите „1550“ се заменят с „1742“, в „Срокът за изпълнение на ПР“ от същата Под-Клауза думите „240“ се заменят с „432“, в „Срокът за изпълнение на дейностите за информация и комуникация“ думите „1550“ се заменят със „1742“; чл. 2. в Под-клауза 1.1.3.3 цифрите „1550“ се заменят с цифрите „1742“; чл. 3. В Под-Клауза 5.10 думите „220“ се заменят с „412“, както и думите „240“ се заменят с „432“; чл. 4. За удълженото Време за Завършване по чл. 1, в 30 дневен срок след подписване на наст. спор., Изп. се задължава да представи доказателства за удълж. на валидността на Гаранцията за изп. по смисъла на Под-клауза 4.2 и Застраховки по смисъла на Клауза 18 от Дог. условия; чл. 5. Проектът на удължена гаранция за изпълн.по смисъла на Под-клауза 4.2 и Застраховки по смисъла на Клауза 18 „Застраховка“ от Дог. условия се одобрява предварително от Възложителя.
В етапа на проектиране от Изпълнителя ДЗЗД “Консорциум „ПСВТ“ са установени несъответствия и непълноти в предоставените изходни данни от одобрения Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и Кадастралната карта. В писма на Изпълнителя №№ 925/11.07.2022г., 952/07.10.2022г., 958/16.11.2022г., 965/08.12.2022г. и 966/20.12.2022г. обстойно са посочени всички аргументи, които водят до забава при проектирането на основните части от проекта – Пътна, Тунели, Корекции на реки и Електро, породени от установените несъответствия, потвърдени и от извършеното геодезическо заснемане от Изпълнителя.гореизложеното Изпълнителят счита, че има право на Иск за удължаване Времето за Завършване на ППР в съответствие с под-клауза 8.4   със 192  календарни дни. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП Договорите за обществени поръчки могат да бъдат изменяни поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди.


Winner: КОНСОРЦИУМ ПСВТ