Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-16
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Rozb. DK Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do rozb. węzła DK81 z DK86– etap I – w ramach zad. inw.: Rozbudowa DK Nr 81 od węzła aut. A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk.robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb.odc.ul. Kolista i ul. Karolinki ,budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud.przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina,budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzóru przyrodniczego.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk.robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb.odc.ul. Kolista i ul. Karolinki ,budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud.przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina,budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzóru przyrodniczego.
I. Dnia 29.07.2021 Aneksem nr 10/21 dokonano zmiany umowy podst. IN/49/18 z dnia 30.04.2018 r. poprzez wprowadzenie: a) wykonania robót dodatkowych umożliwiających przebudowę magistrali wodociągowej DN1400 w zakresie budowy by-passów zasilających odbiorców podczas realizacji prac wymagających wyłączenia sieci wodociągowej, wykonania zabezpieczeń nasypu drogowego DK86 oraz usunięcia kolizji z blokiem oporowym na trasie projektowanej magistrali wodociągowej - Protokół konieczności nr 64, b) wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod posadowienie przejścia podziemnego T5b. Wykonawca przeprowadził badania geotechniczne, które wykazały występowanie odmiennych warunków gruntowych pod istniejącym fundamentem przejścia podziemnego od przyjętych w dokumentacji. Zachodzi zatem konieczność dokonania wymiany gruntu, celem doprowadzenia podłoża do nośności odpowiadającej obciążeniom konstrukcji-Protokół konieczności nr 65, c) wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod konstrukcję nawierzchni jezdni ul. Karolinki na odcinku w km od 0+010 do 0+085,65. Z uwagi na występowanie w podłożu pod konstrukcję prawego pasa ruchu oraz zatoki autobusowej ul. Karolinki gruntów słabonośnych i organicznych, nienadających się jako podłoże pod posadowienie korpusu drogowego, zachodzi konieczność dokonania wymiany gruntu, celem osiągnięcia wymaganych, docelowych parametrów jezdni- Protokół konieczności nr 66, d) wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod nasyp/materac na odcinku w km od 0+070 do 0+160. Z uwagi na występowanie w podłożu pod nasyp/materac Łącznicy C gruntów słabonośnych i organicznych, nienadających się jako podłoże pod posadowienie korpusu drogowego, zachodzi konieczność dokonania wymiany gruntu, celem osiągnięcia wymaganych, docelowych parametrów jezdni-Protokół konieczności nr 67, e) wykonania robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypem jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86) wraz z nasypem na odcinku pomiędzy obiektami W1 i W2 za pomocą kolumn cementowo-gruntowych DSM, z uwagi na odmienne warunki gruntowe, niż przyjęte w pierwotnej dokumentacji projektowej -Protokół konieczności nr 68, f) wykonania robót dodatkowych w zakresie wymiany gruntów słabonośnych i organicznych w podłożu pod konstrukcję nawierzchni jezdni zachodniej ul. Pszczyńskiej (DK86) na odcinku w km od 29+000 do 29+100. Z uwagi na występowanie na ww. odcinku gruntów słabonośnych i organicznych, nienadających się jako podłoże pod posadowienie konstrukcji nawierzchni drogowej, zachodzi konieczność dokonania wymiany gruntu, celem osiągnięcia wymaganych, docelowych parametrów jezdni -Protokół konieczności nr 69, g) wykonania robót dodatkowych w zakresie rozbiórki warstwy istniejącej podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem, wymagającej skucia z użyciem młota wyburzeniowego, na odcinku jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86) w km od 27+900 do 28+220 -Protokół konieczności nr 71. Opisane powyżej roboty dodatkowe wystąpiły po zawarciu Umowy i nie zostały ujęte w podstawowym projekcie wykonawczym. II. W związku z okolicznościami opisanymi w pkt.1 ust. 1 PREAMBUŁY zmianie ulega & 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto 308.163.115,66 PLN (słownie: trzysta osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto piętnaście zł, 66/100), w tym: a) wartość kosztorysowa robót– 250.539.118,42 PLN netto b) podatek VAT w wysokości 23%.”
Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy ,które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Zmiana wykonawcy jest niemożliwa ze względów technicznych i ekonomicznych, wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Opis ekonomicznych i technicznych przyczyn uniemożliwiający zmianę wykonawcy oraz niedogodności związane z kosztami znajdują się w Protokołach konieczności Nr 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71 oraz kosztorysach na roboty dodatkowe, stanowiącymi załączniki do Aneksu.


Winner: Lider NDI S.A.