Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-14
Buyer: Община Рудозем
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем“ по 4 обособени позиции
Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.
Предвидена е рехабилитация на пътната настилка в участъка от км 0+000 до км 3+650. От км 3+650 до км 4+030 съществуващият асфалт се запазва, с изключение на участъка от км 3+930 до км 3+980, предвиден за реконструкция.
От км 0+300 до км 1+890 съществуващите бордюри се заменят с нови и зад тях се полагат тротоарни плочи.
Дог. № 21/07/2/0/00514/2.03.2018 г. за БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014—2020 г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.
Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.
Предвидена е рехабилитация на пътната настилка в участъка от км 0+000 до км 3+650. От км 3+650 до км 4+030 съществуващият асфалт се запазва, с изключение на участъка от км 3+930 до км 3+980, предвиден за реконструкция.
От км 0+300 до км 1+890 съществуващите бордюри се заменят с нови и зад тях се полагат тротоарни плочи.
Вследствие на голямото количество дъждове са се активизирали множество свлачищни процеси. Налице е сериозно обрушване на скатовете на някои места по трасето на обекта. Също така високото ниво на подпочвените води е довело до сериозно преовлажняване на пътната основа, вследствие на което се наблюдават значителни улягания. При разкриване за направа на дъждовната канализация се установи, че пластовете настилка за пътната основа са силно компрометирани и не може да се постигне необходимата плътност. По цялото трасе има новообразувани мрежести пукнатини в съществуващата асфалтова настилка, както и разширение на съществуващите единични такива. Много от съществуващите декоративни каменни зидове служещи за опора на проектирания тротоар са силно компрометирани и не подлежат на рехабилитация и укрепване. Налице е силно компрометиране (улягане и пропадане) и на част от съществуващите бордюри след км 2+850, които не са предвидени за подмяна в първоначалния проект.
Извършените промени в количествата на видовете СМР са възникнали в резултат на обективни обстоятелства, възникнали след сключване на договора, които водят до необходимост от извършването им. Същите са в оперативната съвместимост със съществуващото състояние на обекта и дейностите, възложени с първоначалния договор, като извършването им е абсолютно необходимо за цялостното изпълнение на договора и за въвеждане на строежа в експлоатация. Изменението се налага поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителя не е могъл да предвиди. При изпълнение на СМР по договора поради обилен снеговалеж и последвалите дъждове са нанесени множество поражения по техническата инфраструктура. На 5.04.2020 със заповед № 151/5.04.2020 г. е обявено бедствено положение на територията на цялата община Рудозем.


Winner: ДЗЗД „ОПМ Рудозем 2018“