Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-12
Buyer: PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232130 | 45233120: Road construction works | 45233161 | 45233222

Technical requirements: Achiziţia contractului de lucrǎri aferent proiectului ,,Pietonizare strada Unirii”, va cuprinde categorii de lucrǎri privind lucrări de trotuare, drum, alei, trotuare/piste de biciclete, spațiu verde, staţii de autobuz, canalizare pluvialǎ şi siguranţa circulaţiei.
Programul Operațional 2014 – 2020, Axa Prioritarǎ 4 - Sprijinirea dezvoltǎrii urbane durabile, Operațiunea: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
1.Documentația de atribuire este afișată în SEAP, www.e-licitatie.ro. Ofertantii vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată, în cadrul procedurii, DUAE-ul configurat de autoritatea contractantă şi generat automat de SEAP ca fisier în format .xml.
2.În cazul în care comisia de evaluare constată că au fost depuse/introduse în SEAP mai mult de două oferte admisibile cu preţuri egale la ofertanţii clasaţi pe locul 1, autoritatea contractantǎ va solicita reofertarea utilizȃnd facilitatea de reofertare din SEAP,disponibilǎ în etapa de DELIBERARE, iar operatorii economici vor posta noile propuneri financiare criptate în SEAP, caz în care contractual va fi atribuit ofertantului care are preţul cel mai scǎzut.
3.Autoritatea contractantă nu va răspunde solicitărilor de clarificări făcute cu depaşirea termenului stabilit la Secţiunea I, din prezenta Fişa de date. Autoritatea contractantă va posta răspunsurile însoţite de întrebări în SEAP, conform art. 160, alin. 3 din Legea nr. 98/2016. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentaţia de atribuire este de 20 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, AC stabileste ca termenul limita în care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
4. Modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, se realizează numai în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, prin act adiţional. Orice modificare a contractului de achiziţiei publică  în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispoziţiile legii. Modul de realizare a modificǎrilor contractuale se regǎseşte în propunerea de contract de lucrǎri.
5.Ofertanţilor li se recomandă să viziteze şi să inspecteze amplasamentul, pentru estimarea eventualelor cheltuieli proprii, a riscurilor şi a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentate tehnico-economic, în conformitate cu datele din teren.
6.Oferta şi documentele care o însoţesc se depun on-line semnate cu semnătura electronică extinsă, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă în baza art. 137, alin. 2, lit. j din Hotarârea nr. 395/2016.
7. Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analiza documentelor perezntate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acestuia nicio responsabilitate sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.
8. În cazul in care procedura se anuleaza, ofertantii vor fi notificati de catre autoritatea contractanta.
Notă: În toată documentaţia, acolo unde specificaţiile tehnice şi/sau cerinţele pentru ofertanţi indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, standarde, calificǎri, acreditǎri sau alte reglementǎri asemenea, acestea sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs/serviciu şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii.  În consecinţă aceste specificaţii sunt considerate ca având menţiunea  de ”sau echivalent”.
Achiziţia contractului de lucrǎri aferent proiectului ,,Pietonizare strada Unirii”, va cuprinde categorii de lucrǎri privind lucrări de trotuare, drum, alei, trotuare/piste de biciclete, spațiu verde, staţii de autobuz, canalizare pluvialǎ şi siguranţa circulaţiei.
Pǎrţile hotǎrǎsc de comun acord încheierea Actului adiţional nr. 8/21245/03.07.2023 la Contractul de lucrări nr. 48217/16.06.2022, privind prelungirea duratei executarii contractului cu 171 zile, respectiv decalarea termenului de finalizare a lucrarilor de la data de 04.07.2023 pana la data de 22.12.2023.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Pǎrţile hotǎrǎsc de comun acord încheierea Actului adiţional nr. 8/21245/03.07.2023 la Contractul de lucrări nr. 48217/16.06.2022, privind prelungirea duratei executarii contractului cu 171 zile, respectiv decalarea termenului de finalizare a lucrarilor de la data de 04.07.2023 pana la data de 22.12.2023..


Winner: AVRIL