Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-08
Buyer: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 35125000: Surveillance system | 39000000 | 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45210000: Building construction work

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedélyek megszerzése, az építési engedély megszerzése) és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése.
20005 washingtoni új nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A feladat magába foglalja az új washingtoni nagykövetségi épület (Washington D.C, Rhode Island 1500) területén található meglévő épület átalakítását és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítését (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatainak elvégzését, a tereprendezési és kertészeti munkálatokkal, valamint egyéb szakipari (építész, gépész, elektromos, tartószerkezet, stb.) feladatokkal együtt.
— tervezett új terepszint alatti (pinceszint) 1 szintes rámpás mél ygarázsnettó alapterület: 654,53 m
A kiviteli szintű tervdokumentáció készítése a szerzői jogok fig yelembevételével: magyar-angol tervek elkészítése és adaptálása, a zoning engedélyek megszerzése, az építési engedély megszerzése, kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés) A tervek adaptálását csak helyi jogosultsággal rendelkező amerikai tervezőcég végezheti.
A részletes feladatokat az ajánlati szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.
Nagykövetségi épület átalakítása és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítése (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatok elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban
A feladat magába foglalja az új washingtoni nagykövetségi épület (Washington D.C, Rhode Island 1500) területén található meglévő épület átalakítását és teljes körű felújítása céljából kiviteli szintű tervdokumentáció készítését (a zoning engedély megszerzéséhez), és a komplett rekonstrukciós kivitelezési munkálatainak elvégzését, a tereprendezési és kertészeti munkálatokkal, valamint egyéb szakipari (építész, gépész, elektromos, tartószerkezet, stb.) feladatokkal együtt.
— tervezett új terepszint alatti (pinceszint) 1 szintes rámpás mél ygarázsnettó alapterület: 654,53 m
A kiviteli szintű tervdokumentáció készítése a szerzői jogok fig yelembevételével: magyar-angol tervek elkészítése és adaptálása, a zoning engedélyek megszerzése, az építési engedély megszerzése, kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés) A tervek adaptálását csak helyi jogosultsággal rendelkező amerikai tervezőcég végezheti.
A részletes feladatokat az ajánlati szakaszhoz tartozó közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. A tárgyalások függvényében Ajánlatkérő a megadott paraméterektől eltérhet.
A szerződés teljesítésének véghatárideje 9.10.2020. Az előleg mértéke a teljes vállalkozói díj maximum 5,5 %-a, a Kbt. 135. § (8) bekezdés alapján. A Vállalkozó által igénybe vett előleg összege az egyes részteljesítésekre eső ellenszolgáltatatás összegéből (részszámlákból) kerül arányosan levonásra. Megrendelő az előleget Vállalkozó írásbeli kérésének kézhezvételét követő 15 napon belül kifizeti. Vállalkozó előlegszámlát legkorábban 1.2.2018.-től jogosult kiállítani. Vállalkozó az azbesztmentesítési munkálatok tekintetében a mentesítési munkák összegének 40 %-ának megfelelő összegű (nettó 224 840 000 HUF, azaz nettó kettőszázhuszonnégymillió-nyolcszáznegyvenezer forint) előlegszámla benyújtására jogosult. I. ütem:
(Az 1. sz. részszámla — a Vállalkozó által beadott FMBZA és Interior engedélyezési tervek és a helyi tendertervek kézhezvétele után adható be.)
(A 2. sz. részszámla — a magyar kiviteli tervek benyújtását és azok Megrendelő által történt véleményezést követően.)


Winner: MEGA-LOGISTI C Beruházási és Üzemeltetési Zrt.