Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-01-11
Buyer: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Region: Tolna
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 31154000 | 31158100: Fast chargers | 45310000 | 71240000 | 71245000
EU fund: ESF

Technical requirements: 18 db legalább 100 kVA teljesítményű szünetmentes berendezés (inverter és akkumulátortöltő) szállítása.
17 db szünetmentes berendezés (inverter és akkumulátortöltő) és 16 db földzárlatkereső akkumulátortöltő telepítése, üzembe helyezése.
Az első berendezés üzembe helyezéséig biztosítani kell a karbantartó személyzet oktatását. Kétszintű (szervizmérnöki és technikusi, karbantartó szintű) oktatás.
18 db legalább 100kVA teljesítményű szünetmentes berendezés (inverter és akkumulátortöltő) szállítása.
17 db szünetmentes berendezés (inverter és akkumulátortöltő) és 16db földzárlatkereső akkumulátortöltő telepítése, üzembe helyezése.
Az első berendezés üzembe helyezéséig biztosítani kell a karbantartó személyzet oktatását. Kétszintű (szervizmérnöki és technikusi, karbantartó szintű) oktatás.
1. A Szerződés 4. pont (A Vállalkozó kötelezettségei) 4.2 pontja kiegészül a Blokki biztonsági rendszer műszaki tervdokumentációval.
9 a) 1 db 1-4-es blokki biztonsági szünetmentes rendszer villamos és tartószerkezeti műszaki terv mennyiségi tervszállítás: 12.12.2016., 1 000 000 HUF;
9 b) 1 db 1-4-es blokki biztonsági szünetmentes rendszer villamos és tartószerkezeti műszaki terv minőségi tervszállítás: 15.12.2016., 500 000  HUF;
9 c) 3 db 1-es blokki biztonsági szünetmentes rendszer (Y, X, W) kiviteli, engedélyezési tervdokumentáció mennyiségi átadás: 1.3.2017.,13 235 952 HUF.
13 3 db 1-es blokki biztonsági szünetmentes rendszer (Y, X, W) kiviteli, engedélyezési tervdokumentáció minőségi átadás 28.3.2017.
4. Közbeszerzési Műszaki Leírás 3.1.3. pontja az alábbiakkal egészül ki: A blokki biztonsági szünetmentes berendezésekre műszaki terv készítése, mely tartalmazza az átalakítás részletes leírását, a műszaki megoldásokat olyan részletességben és mélységben, hogy alapjául szolgálhat az Átalakítást Megalapozó Dokumentációnak és a kiviteli tervezésnek.
5. A Közbeszerzési Műszaki Leírás ütemterv pontja a Szerződés 8. Számlázás 9. és 13. pontjának módosulásával összhangban módosul.
A Megrendelő vonatkozó belső szabályzatai szerint a rekonstrukcióval érintett egyes blokki főjavítások előtt 90 naptári nappal rendelkezésre kell, hogy álljanak a rekonstr. megvalósításához szükséges nukleáris átalak. engedélyek és az engedélyek alapján a rekonst. megvalósításához szükséges tervek.
A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok 1.5.sz.útmutatója lehetőséget ad arra, hogy a nukleáris átalakítási engedély valamennyi blokkra vonatkozóan egy közös műszaki tervdokumentáció felhasználásával kerüljön benyújtásra. A közös műszaki tervdokumentáció felhasználásával megszerzett nukleáris átalakítás engedély alapján, az egyes blokki biztonsági szünetmentes berendezések kiváltása elvégezhető. A fentiekre tekintettel módosult a közbeszerzési műszaki leírás, ütemterv. A fentieknek megfelelően a Felek megvizsgálták a közös műszaki tervdok. elkészítésének és az ütemterv átdolgozásának a lehetőségét.


Winner: Extor Elektronika Kft.