Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-07-14
Buyer: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45233000: Construction work for highways and roads | 71320000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)”
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów– Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)” – w systemie zaprojektuj i zbuduj.
Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym, Studium wykonalności, Koncepcją programowo–przestrzenną, Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, Harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.
Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Osi 5. „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km (budowa obwodnicy Pińczowa)
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowania powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp
Zamawiający – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2.4 lit. a ww. umowy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz art. 144 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 15r ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz w związku z wnioskiem Naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji Rafała Ziętala z 26.6.2020, pismem Wykonawcy oraz opinią Inżyniera kontraktu, dokonał modyfikacji treści § 3 ust. 1 oraz ust. 1.2 umowy w sposób następujący:
1.2. realizacja robót budowlanych do 30.8.2020, Wykonawca w ciągu 30 dni od zakończenia robót budowlanych zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. Brak pozwolenia na użytkowanie skutkuje brakiem odbioru końcowego.
Uzasadnienie: Inżynier kontraktu pismem BIK/DW766/436/2020 z 26.6.2020 w nawiązaniu do wystąpienia Wykonawcy l.dz. 82/KX/1710/06/2020 z 17.6.2020 potwierdza zasadność wydłużenia terminu wykonania zamówienia do 30.8.2020. Głównym powodem wydłużenia realizacji inwestycji są następujące okoliczności. tj.:
— ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,


Winner: Tranzit Sp. z o.o.