Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-27
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca,Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Člen 3: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, IČO: 35918641 Miletičova 23 Bratislava 821 09 Slovensko
Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca,Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií
Dodatok č. 7 rieši zazmluvnenie Pokynov na zmenu č. 31,33,36,39,41,42,44,45,46,48,49,51,53,55, valorizáciu za rok 2020 a predĺženie Lehoty výstavby z dôvodu pandémie COVID-19.
Predchádzajúce zmeny: Pokyny na zmenu č. 1 - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 20, 9, 11, 16, 35, 23, 25, 29,
27, 30, 24, 26, 28, 32, 37, 38, Dodatok k zmluve č. 5, Pokyny na zmenu č. 31, 36, 33, 39, 41, 42, 44, Dod. č. 6, Pokyn
V zmysle §18 ods. 1, písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podčl. 8.4 Zmluvy o Dielo Predĺženie Lehoty výstavby, podčl. 4.12. zmluvných podmienok FIDIC, žltá kniha v súvislosti s Nárokom č. 137 sa zazmluvňuje predĺženie Lehoty výstavby z dôvodu nepredvídateľného nedostatku pracovníkov, alebo vybavenia v dôsledku pandémie ochorenia Covid 19. Spomalenie prác z dôvodu nepredvídateľného nedostatku pracovníkov, meškanie dodávok služieb a materiálov a omeškanie schvaľovacieho procesu dokumentácie, ako aj spomalenie administratívnych postupov, úkonov pracovníkov štátnej a verejnej správy z dôvodu ochorenia alebo zamedzenia šírenia ochorenia Covid 19.


Winner: STRABAG s.r.o.