Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-17
Buyer: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45233100: Construction work for highways | 45234110 | 45234115 | 45234126

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská". Předmětem zakázky je přestavba chebského zhlaví osobního nádraží a navazující části jižních kolejí. Dále jsou řešeny odstavné koleje v prostoru dnešního sařaďovacího nádraží a přestavba lokality ulice Mikulášské.V realizaci stavby je dominující žel. svršek a spodek (úpravy geometrické polohy kolejí,odvodnění kolejiště,rekonstr.stávajících nástupišť č. 5 a 6). Další skupinu stavebních objektů představují pozemní stavby. Rozhodujícími mostními objekty jsou 2 žel. mosty přes ulici Mikulášskou.Dále bude v rámci této akce instalováno zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení.Bude zahloubena a šířkově upravena vlastní ulice Mikulášská, poté bude navazovat rekonstrukce celého prostoru přednádraží se změnou dopravního řešení a situováním parkovacích ploch.Součástí stavby budou přeložky všech inženýrských sítí v této lokalitě.
Zadavatelem VZ je sdružení zadavatelů ve smyslu ust. §2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Změna rozsahu předmětu plnění díla v souladu s ustanovením §222, odst. 6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek dle změnových listů č. 2 (práce se týkají stavebního objektu SO 34-38-12 Železniční most v km 103,252 trati Plzeň-Domažlice ev. km 109,836) a č. 4 (práce se týkají stavebních objektů SO 34-38-12 Železniční most v km 103,252 trati Plzeň-Domažlice ev. km 109,836, SO 34-33-11.2 ŽST Plzeň hl.n.,osobní nádraží, žel.spodek, SO 91-32-51 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, příjezdná komunikace a zpevněné plochy, SO 91-33-11.2 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek, SO 91-37-50 Plzeň seřaďovací n, odstavné koleje, splašková kanalizace, SO 91-37-51 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, kanalizace, SO 91-37-52 Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, vodovodní přípojka a rozvod vody,),v rámci dodatku č. 4 k SOD.
Změnové listy č. 2 a 4, dle §222, odst. 6 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v hodnotě vícepráce: 46 307 594,20 CZK, méněpráce 3 543 658,62 CZK. Jedná se o práce na sedmi stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které souvisejí zejména s pracemi na železničním mostu, železničním spodku, na kanalizacích, na vodovodní přípojce a rozvodu vody a s pracemi na příjezdové komunikaci a zpevněné ploše.
Jedná se o práce na sedmi stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které souvisejí zejména s pracemi na železničním mostu, železničním spodku, na kanalizacích, na vodovodní přípojce a rozvodu vody a s pracemi na příjezdové komunikaci a zpevněné ploše.


Winner: Společnost "MTS+OHL-Uzel Plzeň"- vedoucí společník Metrostav a.s.