Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-23
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je modernizace dálnice D1 v úseku EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice. Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výtluky a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Součástí stavebních prací je i úprava příčných sklonů vozovky, modernizace dálničních mostů včetně mostu přes údolí řeky Sázava, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů, stavební úpravy protihlukových stěn a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Realizace akce „Stavba nadjezdu č. D1-031 (nadjezd Kaliště)“ byla naplánována v souběhu se stavbou modernizace úseku 02. Pro snesení nadjezdu Kaliště bylo počítáno s využítím plné uzavírky dálnice v rámci akce D1-02 modernizace.  Vzhledem k posunutí termínu soutěže na nadjezd Kaliště musel být přepracován i harmonogram stavby, který již nekorespondoval se snesením nadjezdu při plné uzavírce a na původní povrch dálnice.
Dopisem č. RSD-321661/2021-1 ze dne 19.05.2021, oznámil Správce stavby zhotoviteli, že na Stave-ništi bude probíhat pohyb Personálu objednatele, resp. dalších zhotovitelů za účelem rekonstrukce nad-jezdu ev. č. D1-031 Kaliště a požádal zhotovitele o předložení návrhu Variace na DIO pro účely prací na snesení nadjezdu Kaliště. DIO (et.1A a et.1B) a termíny pro snášení nadjezdu byly stanoveny na jednání uzavírkové komise dne 25.5.2021. Následně bylo vydáno Rozhodnutí MD ze dne 25.6.2021 (MD-18267/2021-930/19).
Pro snášení nadjezdu ev. č. D1-031 Kaliště bylo potřeba zajistit pro Personál objednatele mimo přístu-pu po LJP pro přípravné práce na levé opěře DIO pro přípravné práce na pravé opěře, což znamenalo převést směr Praha na LJP k SDP a směr Brno PJP vést u SDP (DIO-et. 1A). Následně se pro snesení nadjezdu ev. č. D1-031 Kaliště zcela uzavřela dálnice D1 v úseku Mirošovice - Hvězdonice (et. 1B) na 48 hod. Po této uzavírce byl obnoven provoz v režimu 2+2 na PJP jako před prováděním DIO (et. 4B).
K provedení této Změny byl vydán pokyn Správce stavby č. 77 ze dne 22.6.2021 (zn. RSD-321661/2021-5).
Realizace akce „Stavba nadjezdu č. D1-031 (nadjezd Kaliště)“ byla naplánována v souběhu se stavbou modernizace úseku 02. Pro snesení nadjezdu Kaliště bylo počítáno s využítím plné uzavírky dálnice v rámci akce D1-02 modernizace.  Vzhledem k posunutí termínu soutěže na nadjezd Kaliště musel být přepracován i harmonogram stavby, který již nekorespondoval se snesením nadjezdu při plné uzavírce a na původní povrch dálnice.
Dopisem č. RSD-321661/2021-1 ze dne 19.05.2021, oznámil Správce stavby zhotoviteli, že na Stave-ništi bude probíhat pohyb Personálu objednatele, resp. dalších zhotovitelů za účelem rekonstrukce nad-jezdu ev. č. D1-031 Kaliště a požádal zhotovitele o předložení návrhu Variace na DIO pro účely prací na snesení nadjezdu Kaliště. DIO (et.1A a et.1B) a termíny pro snášení nadjezdu byly stanoveny na jednání uzavírkové komise dne 25.5.2021. Následně bylo vydáno Rozhodnutí MD ze dne 25.6.2021 (MD-18267/2021-930/19).


Winner: EUROVIA CS, a.s.