Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-24
Buyer: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233100: Construction work for highways | 71322500

Technical requirements: Proiectare si Executie Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000-km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000-km 52+770, Lot 2: km 20+000-km 39+000
Ob ctr=pr si exe lucr constr Auts de Cent Buc Sect N km0+000-km52+770,Lot 2:km20+000-km39+000,19 km. In cf cu prev ctr, respectiv ale HG 1/2018, event modif care pot interveni in perioada de derul a ctr se refera la urm, fara a se limita la acestea: Modif ale partilor contract; Modif generate de includerea de noi subcontr/inlocuirea subcontr initiali, care se vor realiza cf cl coresp din Cond Gen ale Ctr; Modif generate de schimb pers cheie/alt persl, care se vor realiza cf cl coresp din din Cond Gen ale Ctr; Modif care rezulta din adaptarea PT la real din teren, incl schimbari de solutii teh pctuale; Modif generate de modif ale teren, retelei hidrografice supraterane si subterane necun la data elab proiectului; Modif care rezulta din modif ale cotelor, poz si/ sau dim unor lucrari ca urmare a sit din teren;  Modif generate de cerinte ale autorit de mediu;.Modif ale culoar/coridor expropriere care conduc la necesit realiz de lucrari suplim/la renuntarea realizi unor lucrari existente in ctr;  Modif generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autorit locale cu alte state;  Modif legisl sau de norme teh/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza cf cl coresp din Cond Gen ale Ctr, cu respect art221 din L98/2016; Prelung Duratei de Exec in baza mecanism contractual prev la Cl 35 din Cond Gen fara a se aduce atingere dr Benef de a aplica Antrepr penalit si/sau sanctiunile prev in contract;  Modif care rezulta din implem solicit provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de ex: Ministere, JASPERS, Autorit/Instit centrale/locale, Verif atestati, organisme de control, etc.). Modif vor fi realiz ulterior semnarii ctr, cf cu prev contract, numai in cond in care acestea nu reprez modif subst in sensul art221 alin(7) din L 98/2016. Prelung Duratei de Exec se va realiza cf cu prev Cl 35 din Cond Gen. Mai multe info in Ctr.
PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2: KM 20+000-KM 39+000
Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care se respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. In cazul în care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrarilor din fonduri de la bugetul de stat si/ sau fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. Cu toate ca la data initierii prezentei proceduri de achizitie publica nu exista un contract de finantare semnat, Autoritatea Contractanta estimeaza ca va obtine finantarea necesara semnarii contractului in semestru II al anului 2019.
2. Termenele specificate in Contract cu privire la plati sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major), precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.
3. Durata contractului este de 94 luni si cuprinde: 12 luni perioada de proiectare, 22 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie a lucrarilor. Durata contractului de lucrari poate varia in functie de perioada de garantie a lucrarilor ofertata de operatorul economic desemnat castigator.
4. In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza formularul electronic disponibil in SEAP, in conformitate cu Notificare ANAP din 08.04.2019. Informatii suplimentare in sectiunea IV.4.3).
5. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea in SEAP. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia TrustSigner, disponibila la adresa https://www.alfasign.ro/download. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante eachizitii.cnadnr.ro.
6. Persoana care se considera vatamata de un act al autoritatii contractante poate sesiza Consiliul in vederea anularii actului Autoritatii Contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum şi pentru recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, in termen de  10 zile, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. Pentru solutionarea pe cale judiciara, persoana care se considera vatamata se poate adresa instantei de judecata competente, potrivit prevederilor art. 49 din Legea 101/2016. Pentru solutionarea contestatiei formulate in conditiile art. 8 sau art. 49 din Legea 101/2016, sub sanctiunea respingerii acesteia, persoana care se considera vatamata trebuie sa constituie in prealabil o cautiune in conditiile prevazute la art. 61 indice 1 din Legea 101/2016.
Ob ctr=pr si exe lucr constr Auts de Cent Buc Sect N km0+000-km52+770,Lot 2:km20+000-km39+000,19 km. In cf cu prev ctr, respectiv ale HG 1/2018, event modif care pot interveni in perioada de derul a ctr se refera la urm, fara a se limita la acestea: Modif ale partilor contract; Modif generate de includerea de noi subcontr/inlocuirea subcontr initiali, care se vor realiza cf cl coresp din Cond Gen ale Ctr; Modif generate de schimb pers cheie/alt persl, care se vor realiza cf cl coresp din din Cond Gen ale Ctr; Modif care rezulta din adaptarea PT la real din teren, incl schimbari de solutii teh pctuale; Modif generate de modif ale teren, retelei hidrografice supraterane si subterane necun la data elab proiectului; Modif care rezulta din modif ale cotelor, poz si/ sau dim unor lucrari ca urmare a sit din teren;  Modif generate de cerinte ale autorit de mediu;.Modif ale culoar/coridor expropriere care conduc la necesit realiz de lucrari suplim/la renuntarea realizi unor lucrari existente in ctr;  Modif generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autorit locale cu alte state;  Modif legisl sau de norme teh/stasuri/normative/standarde, care se vor realiza cf cl coresp din Cond Gen ale Ctr, cu respect art221 din L98/2016; Prelung Duratei de Exec in baza mecanism contractual prev la Cl 35 din Cond Gen fara a se aduce atingere dr Benef de a aplica Antrepr penalit si/sau sanctiunile prev in contract;  Modif care rezulta din implem solicit provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de ex: Ministere, JASPERS, Autorit/Instit centrale/locale, Verif atestati, organisme de control, etc.). Modif vor fi realiz ulterior semnarii ctr, cf cu prev contract, numai in cond in care acestea nu reprez modif subst in sensul art221 alin(7) din L 98/2016. Prelung Duratei de Exec se va realiza cf cu prev Cl 35 din Cond Gen. Mai multe info in Ctr.
Rezerva de implementare pentru ajustare introdusa in cadrul Contractului prin Actul Aditional nr 1 se suplimenteaza (SUPLIMENTARE nr. 1) cu un procent de 15% din valoarea restului ramas de executat existent in cadrul Contractului la data de 11.05.2022, reprezentand suma de 124.788.098,001 lei fara TVA.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 64/2022 cu completarile si modificarile aduse de OUG 109/13.07.2022, Legea 243/20.07.2022 si OUG 122/09.09.2022 si OUG 171/2022, privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile in cadrul contractului. Circumstanţele imprevizibile care au condus la necesitatea iniţierii modificării în cauză şi argumentele care justifică încadrarea în prevederea legală, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare sunt prezentate in cadrul OUG 64/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.Cu privire la  Circumstanţele imprevizibile, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (1) din O.U.G nr. 64/2022 si celor din expunerea de motive a actului normativ,  Guvernul Romaniei a identificat trei cauze ce au condus la declansarea crizei pe piata constructiilor si blocarea implementarii proiectelor de infrastructura, respectiv:a) criza economica post-COVID; b) criza energiei;c) criza suplimentara ca urmare a conflictului militar din regiunea Marii Negre.. Majorarea pretului contractului este de:12.2% din pretul contractului initial.


Winner: SPEDITION UMB