Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: Deutsche Bahn AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Teil des EU-Projektes Nr. 17 im Programm der „Transeuropäischen Netze“ (TEN) „Paris-Straßburg-Stuttgart-Wien-Bratislava“, hier: Abschnitt Stuttgart-Wendlingen
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (vgl. § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per Email bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 – 3 GWB). Des Weiteren wird auf die in 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
Für das Projekt Stuttgart 21 ist die Trassenverlegung der S-Bahn notwendig. Los 4 Süd umfasst den S-Bahn-Neubau Bauabschnitt von Stuttgart Hauptbahnhof bis kurz hinter die Wolframstraße. Im Zuge der Ausführungsplanung und Ausführung erfolgt eine weitere Detailierung des Projekts. Bei der Ausführungsplanung und Ausführung vor Ort wurden dabei verschiedene Punkte erkannt, die in der Ausschreibung nicht berücksichtigt bzw. die zu detaillieren waren.
Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das Wesen des gesamten Auftrages verändern würde - indem beispielsweise die originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall. Um eine bislang unbekannte Kabeltrasse zugänglich zu halten, wird ein Kabelkleinschacht vorgesehen.


Winner: ARGE Tunnel Wolframstraße c/o Alfred Kunz Untertagebau München
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Gemäß Ausschreibung ist für die geordnete Ableitung der Straßenwässer im Bereich Urfahr die GSA Urfahr innerhalb des Knoten Urfahr zwischen der RFB Freistadt und den Rampen 1, 5 und 7 zu errichten. Die Gewässerschutzanlage Urfahr besteht aus der Pumpstation Urfahr, dem Absetzbecken, dem Bodenfilterbecken und dem Ausleitungskanal zur. Aufgrund eines Abänderungsbescheides der Bau- und Bezirksverwaltung Linz sind Änderungen in der Detailplanung erforderlich, die nicht in der Sphäre des AN liegen. Maßgebend für diesen Änderungsbescheid (Wasserrecht) ist eine zu schützende Baumgruppe, die nicht gerodet werden darf. Letztendlich kann der Ausleitungskanal aufgrund der Umplanung für die neue Trassenführung, vorbei an der zu schützenden Baumgruppe, nicht, wie ursprünglich geplant, fertiggestellt und in Betrieb genommen werden.
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: Swietelsky Baugesellschaft m. b. H.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: Deutsche Bahn AG, Vorstandsressort Finanzen/ Controlling, Beschaffung Infrastruktur, Region Nord (FE.EI-N-B), Einkauf Bauleistungen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45234100

Technical requirements: Diese zusätzliche Leistung ist unabdingbar, da die direkte Annahme zur Verwertung und Entsorgung der Rückbaustoffe in Folge des Abbruches Bahnsteigkante und Bahnsteigdach nur bis zur einer Würfelgröße von 60 x 60 x 60 cm technisch möglich ist. Eine Entsorgung ohne Zerkleinerung ist nicht möglich. Diese Zerkleinerung war auf einer zusätzlich angemieteten Zwischenlagerfläche ausschließlich möglich.


Winner: ITG Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: Université de Mons
Country: BE
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212314 | 45400000 | 45453000

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
Restauration/réhabilitation de l'ancienne chapelle, restauration des façades du rectorat et restauration/rénovation de l'ancien couvent des Visitandines
— restauration/réhabilitation de l'ancienne chapelle, restauration des façades du rectorat et restauration/rénovation de l'ancien couvent des Visitandines.
Restauration/réhabilitation de l'ancienne chapelle, restauration des façades du rectorat et restauration/rénovation de l'ancien couvent des Visitandines
— restauration/réhabilitation de l'ancienne chapelle, restauration des façades du rectorat et restauration/rénovation de l'ancien couvent des Visitandines.


Winner: ACH construct SA
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Erstellung von Wertgutachten für die gemeldeten und festgestellten Schäden, die auf die Baumaßnahme zurückzuführen sind, ist für den Erhalt der Freistellungserklärung der Anlieger erforderlich. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müsste sich ein anderer AN in die bisher durchgeführten Beweissicherungen detailliert einarbeiten und sich unter Umständen mit zusätzlichen Ortsterminen behelfen. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: Deutsche Bahn AG, Vorstandsressort Finanzen/ Controlling, Beschaffung Infrastruktur, Region Nord (FE.EI-N-B), Einkauf Bauleistungen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45234100

Technical requirements: Eine Abgrenzung der zusätzlichen Leistungen zu den Hauptvertragsleistungen verbunden mit der Ausführung durch ein anderes Bauunternehmen ist hier nicht möglich.


Winner: ITG Ingenieur-, Tief- und Gleisbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Ersatzneubau Kreuzungsbauwerk Seddin (eingleisiges Rahmenbauwerk); ca. 1000 m Gleisrück- und -neubau- eingleisiger Streckenabschnitt; Einbau 2 Weichen; Erdbauarbeiten und Neubau PSS; Neubau 4 Stück Oberleitungsmaste einschl. Gründung; Kabeltiefbauarbeiten; Kabelverlegearbeiten; Signalbauarbeiten; LST-Baubegleitungen; Erstellung und Anschluss Weichenheizungsanlage einschl. Erstellung Hauptverteilung; Baustelleneinrichtungs- und Beräumungsarbeiten; Entsorgungsleistungen; Landschaftsbauarbeiten
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ersatzneubau Kreuzungsbauwerk Seddin (eingleisiges Rahmenbauwerk); ca. 1000 m Gleisrück- und -neubau- eingleisiger Streckenabschnitt; Einbau 2 Weichen; Erdbauarbeiten und Neubau PSS; Neubau 4 Stück Oberleitungsmaste einschl. Gründung; Kabeltiefbauarbeiten; Kabelverlegearbeiten; Signalbauarbeiten; LST-Baubegleitungen; Erstellung und Anschluss Weichenheizungsanlage einschl. Erstellung Hauptverteilung; Baustelleneinrichtungs- und Beräumungsarbeiten; Entsorgungsleistungen; Landschaftsbauarbeiten
004: Schalten, Erden, EL 6-Signale während der Betren, in denen Arbeiten an der Oberleitungsanlage stattfinden
Im Zuge der Bauablaufplanung und Bauüberwachung wurde festgestellt, dass das bauzeitliche Erden, Schalten und Stellen der EL 6-Signale für die Betren, in denen Arbeiten an der Oberleitungsanlage stattfinden, nicht Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung sind. Diese Leistungen sind zusätzlich durch den NAN des AN Bau zu erbringen. Aufgrund der vor Ort bereits vorhandenen Kapazitäten (NAN OLA) ist dies die günstigste Lösung für die Baumaßnahme.


Winner: Bietergemeinschaft KGT GmbH / KÖNIGBAU GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zum Ortstermin im März 2020 und nachfolgendem Schriftverkehr mit dem EBA wurde durch das EBA festgelegt, dass die Erdungsanschlüsse des Aufsatzgeländers anders auszuführen sind als bisher freigegeben und ausgeführt. Die Änderungen der Erdungsanschlüsse gemäß Vorgabe des EBA sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN würde die Gewährleistung für die gesamten bisher erbrachten Leistungen in Frage gestellt werden, obwohl nur eine Teilleistung geändert werden muss. Weiterhin hat das EBA eine unverzügliche Änderung dieser Leistungen gefordert sodass aus zeitlichen Gründen keine andere Wahl bleibt als den bisherigen AN mit den Änderungen zu beauftragen. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern. Weitere bereits bestehende Verträge wie z. B. für die Errichtung der OLA, BÜW, angemietete BE-flächen, etc. würden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Der Boden im Bereich des ESTW-Gebäudes wurde im Rahmen der Erstellung des BOVeK als nicht überwachungsbedürftig eingestuft und entsprechend ausgeschrieben. Im Rahmen der Aushubarbeiten, der Beprobung und Deklaration wurden eine Einstufung mit Z2 vorgenommen. Dieser Boden ist überwachungsbedürftig und kann / darf nicht ohne Überwachung weiterverwendet bzw. verwertet werden. Der Abtransport durch den AN bleibt bestehen; jedoch kann dieser überwachungsbedürftige Boden mit einer Deklaration Z2 nicht weiter verwertet, sondern muss entsorgt werden.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
001: zusätzlicher statischer Nachweis EÜ Krummes Fenngestell für Straßenabsenkung an EÜ Krummes Fenngestell
Zur Baustellenerschließung ist gemäß AU die Straßenabsenkung an der EÜ Krummes Fenngestell erforderlich. Gemäß Forderung FvBel muss die EÜ Krummes Fenngestell für die Straßenabsenkung statisch nachgerechnet werden. Dies war nicht Bestandteil der AU.
Die Planung und Bauausführung der Baustellenerschließung ist Bestandteil der Leistungen des AN, der zus. statische Nachweis ist in die Gesamtplanung des AN zu integrieren, um de ausgeschriebene Leistung Straßenabsenkung an EÜ Krummes Fenngestell sicher ausführen zu können.


Winner: Bietergemeinschaft KGT GmbH/ KÖNIGBAU GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221112 | 45234100 | 45234116
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
002: Entwicklung einer Konstruktionslösung für die einzubauenden Randkappen, welche im Einklang mit dem Regelwerk steht in Abstimmung mit dem Prüfingenieur
Durch Wegfall einer Sperrpause kann der Entwurf nicht mehr regelkonform umgesetzt werden. Es ist durch den Ausführungsplaner eine regelkonforme Lösung in Abstimmung mit dem Prüfingenieur zu erarbeiten, in der sich die Montage von Rahmenriegel-FT und Kappen-FT in nur 1 Wochenendtotalsperrung umsetzen lässt.


Winner: Bietergemeinschaft KGT GmbH/ KÖNIGBAU GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221112 | 45234100 | 45234116
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Gemäß Bauablaufplan des AG zur Ausschreibung sollte der Bau-BÜ in einer Sperrpause Ende Mai 2020 hergestellt werden. Der isolierte Gleisabschnitt, wo der Bau-BÜ sich befindet sollte bis dahin durch eine andere Baumaßnahme beseitigt sein.
Im Zuge des Bauablaufes ist es erforderlich, den Bau-BÜ schon vor dem 31.5.2020 für Baustellentransporte für BE, Baustraßenerstellung; Überfahrt Fälltechnik etc. zu nutzen. Aufgrund des isolierten Gleisabschnittes muss daher der Bau-BÜ statt mit den ausgeschriebenen Stahlbetonplatten mit Strail oder gleichwertigem ausgeplattet werden, um Probleme im LST-Bereich zu vermeiden.


Winner: Bietergemeinschaft KGT GmbH/ KÖNIGBAU GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Pos.15.1.20 wurde als Pauschale Baustraßenausbau mit ca. 4,4 km Länge und der Herstellung einer Kronenbreite von 4,50 m mit Befestigung und Dimensionierung nach Wahl des AN definiert.
Im Zuge der Bauausführung ab 02/2020 wurde es aufgrund der Wetterlage notwendig den Baustraßenausbau fast auf die Gesamte Baustraßenlänge von ca. 8,8 km auszuführen. Die Waldwege waren aufgrund des anfallenden Dauerregens ab Februar 2020 nicht ohne Ausbau befahrbar.


Winner: Bietergemeinschaft KGT GmbH / Königbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Herstellung der Baufreiheit an den neu zu errichtenden Maststandorten OLA und Verbauten an den Widerlagern wurden nicht in der AU erfasste LST-Anlagen umverlegt einschl. Lieferung und Einbau zus. Kabel und einschl. Ausführung des dazunotwendigen Kabeltiefbaus. Bei den Leistungen handelt es sich im Grunde um Mengenmehrungen zur bestehenden Vertragsleistung Kabeltiefbau und Umverlegung an der Strecke 6118.


Winner: Bietergemeinschaft KGT GmbH / Königbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Pos.3.1.20 wurde als Pauschale Kampfmittelerkundung für das Baufeld ausgeschrieben. Im Rahmen von Bieteranfragen wurde am 13.10.19 die Pauschale dahingehend präzisiert, dass ca. 13 500 m
Laut Aussagen des Kampfmitteldienstes der Polizei war im Baugebiet mit nur geringem Auftreten von Verdachtspunkten zu rechnen.
Im Rahmen der Baudurchführung wurden jedoch eine Vielzahl von Verdachtspunkten festgestellt, die durch spezielle Fachkräfte aufgeklärt werden mussten.
Des weiteren wurde es notwendig (aufgrund von den vorgenannten Verdachtspunkten) zur Sicherheit des Bahnbetriebes Tiefenerkundungen auch an den Baugrubenverbauten und zusätzlich an einem weiteren OL-Mast vorzusehen.


Winner: Bietergemeinschaft KGT GmbH / KÖNIGBAU GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Im Bereich von Ötigheim und Rastatt wird der Bau eines ca. 6 km langen Tunnel- und Trogbauwerkes in bergmännischer und offener Bauweise erstellt.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Die zusätzliche Leistungen werden aufgrund von Umstellungen im Bauablauf infolge der Havarie der Oströhre am 12.8.2017 erforderlich. Die zusätzlichen Leistungen sind Baubehelfe zur Leistung des AN. Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert.


Winner: ARGE Tunnel Rastatt –Ed.Züblin AG