Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-07
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39350000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231300 | 45232400 | 45232410

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.
A Vállalkozási Szerződés új teljesítési határideje az 1. sz. szerződésmódosítás szerint 2022.05.24. napja (2018.03.29. + 1517 nap), mely teljesítési határidő a 6 hónap időtartamú próbaüzem időtartamát is magában foglalja.
Ha azonban a próbaüzem ebben az időpontban kezdődne meg, a Hatóság 2 hónap téli és 4 hónap nyári próbaüzemre vonatkozó előírása nem lenne teljesíthető, mert a két hónap nyári próbaüzemre vonatkozó feltételnek nem lehetne eleget tenni.
Tekintettel arra, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások szerint az összes nitrogén (öN) tekintetében nyári időszaknak a V.01.-XI.15. közötti időszak, míg téli időszaknak a XI.16.-IV.30. közötti időszak minősül, a Próbaüzem legkorábban csak 2022.03.01. napján kezdhető meg, úgy, hogy teljesüljön a Hatóság által előírt 2 hónapos téli és 4 hónapos nyári próbaüzem is. Ezt követően kezdhető meg és folytatható le a 30 nap időtartamú műszaki átadás-átvételi eljárás.
A fentiek alapján és a fentebb említett Akadályközlések figyelembevételével az új befejezési véghatáridő (2022.03.01. + 6 hónap próbaüzem + 30 nap műszaki átadás-átvétel) 2022.09.30. napja kell, hogy legyen.
A fentiek szerint, a Megvalósítás Időtartamának további 129 nappal történő meghosszabbítása szükséges a Hatóság próbaüzemre vonatkozó új előírásai miatt (2022.05.24. és 2022.09.30 közötti időtartam).
A Műszaki Ellenőr 3. sz. Mérnökhatározatában rögzített állásfoglalása alapján a hatósági előírásból adódó igény megfelelő jogalapot jelentenek a határidő módosítására, illetve a szerződés módosítására, tekintettel arra, hogy a befogadó a szerződéskötést követően nitrát érzékeny besorolást kapott, és a Hatóság összes nitrogén tekintetében téli és nyári időszakra eltérő kibocsátási határértéket adott meg. A Hatóság előírta, hogy a próbaüzemből 2 hónapnak a téli-, 4 hónapnak a nyári időszakra kell esnie. Ezen Hatósági kötelezés a szerződéskötés időpontjában sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő (ajánlatkérő) számára nem volt előrelátható. Műszaki Ellenőr fentieket figyelembevéve javasolta annak megállapítását, hogy a Megvalósítás Időtartamának további 129 nappal történő meghosszabbítása jogos igényt jelent.
Az ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat a jelen Felhívás mellékletét képező Dokumentáció tartalmazza.
Felek - figyelemmel a 3. sz. Mérnökhatározatokban foglalt határidőt érintő rendelkezésekre - a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 4.1. pontjában rögzített teljesítési határidőt a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 1646 napos időtartamon belül köteles teljesíteni.
1. Jelen szerződésmódosítás részletes indokait egyrészt a jelen szerződésmódosítás 2. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2021. november 25. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: „3 sz. Mérnökhatározat”) rögzíti.
2. Vállalkozó 2021.01.29-én kézhez kapta a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban Hatóság) által kiadott „Pécs központú agglomeráció szennyvíztisztító telep fejlesztése vízjogi létesítési engedélyének módosítása” tárgyú vízjogi létesítési engedélyt (továbbiakban: engedély). Tekintettel arra, hogy a befogadó korábban (de a szerződéskötést követően) nitrát érzékeny besorolást kapott, és a Hatóság összes nitrogén tekintetében téli és nyári időszakra eltérő kibocsátási határértéket adott meg, a Hatóság előírta, hogy a próbaüzemből 2 hónapnak a téli-, 4 hónapnak a nyári időszakra kell esnie. Ezen Hatósági kötelezés a Felek számára a szerződéskötés időpontjában nem volt előre látható.


Winner: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság