Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-04-03
Buyer: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation | 45000000: Construction work | 45453100

Technical requirements: Kivitelezési szerződés a „Kassák Lajos Úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 számú pályázat keretében megvalósítandó energetikai korszerűsítési munkák megvalósítására”
2. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egészségügyi és Szociális Ágazat Műszaki Ellátó Szervezet
Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A VII.1.5) pontban foglalt módosított teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 302 naptári nap.
Kivitelezési szerződés a „Kassák Lajos Úti Bölcsőde és Műszaki Csoport és az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodájának energetikai korszerűsítése” című TOP-6.5.1-16-GY1-2018-00013 számú pályázat keretében megvalósítandó energetikai korszerűsítési munkák megvalósítására”
2. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egészségügyi és Szociális Ágazat Műszaki Ellátó Szervezet
Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
A Felek megállapítják, hogy Megrendelő által 2019. április 26. napján feladott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának TED kiegészítő mellékletében 2019/S 084-198273 nyilvántartási számon 2019. április 30. napján megjelent eljárást megindító felhívás, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Második Része szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 81. § (1) bekezdése alapján,,Kassák L. u. 14. energetikai felújítása” tárgyban (a továbbiakban: Közbeszerzési Eljárás). Az eljárás nyertese a TERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint nyertes ajánlattevő lett. A Felek a fentiekre tekintettel, a Kbt. 131. § (6) bek. alapján 2019. év október hónap 1. napján Kivitelezési szerződést (a továbbiakban: Kivitelezési Szerződést) kötöttek egymással. A munkaterület átadás-átvétele 2019. év október 2. napján megtörtént, a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.
Felek a jelen szerződésmódosítás II.1. pontjában rögzítettekre figyelemmel megállapodnak abban, hogy a Kivitelezési szerződés IV. rész Teljesítési határidők, a Szerződés időtratama 1. pontját az alábbiak szerint módosítják (módosítás kiemelve):
„1. A jelen szerződés II.1. pontjában meghatározott kivitelezési munkák teljesítésének határideje: a munkaterület átadásától számított 302 naptári nap.”
Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat a TÉSZER Kft.-vel 2019. december 19. napján szerződést kötött a fűtési alapvezeték és hő központ átalakításának elvégzésére. Az Igazgatóság 2020. január 08. napján arról tájékoztatta a TÉSZER Kft.-t, hogy a fűtési alapvezeték és hőközpont átalakítása ütemezését az épület folyamatos használata mellett csak a fűtési idényen kívül,
2020. május 15. és 2020. szeptember 15. között tudja elvégezni, figyelemmel arra, hogy a munkák elvégzéséhez a távhő lekapcsolása szükséges. A nyilatkozat jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képezi.
2. A fentiek következtében a Kivitelezési szerződés teljesítési határidejének, a szerződés időtartamának – a Felek által kellő gondossággal eljárva sem előre látható okból történő – módosítása szükséges.
Kivitelező 2020. január 10. napján kérelmet terjesztett elő (a Kérelem jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezi.), melyben kezdeményezte a kivitelezési határidő módosítását, hivatkozva a Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) K203000015 iktatószámú 2020.1.8-án kelt nyilatkozatára, valamint arra, hogy a Kivitelezési Szerződés szerinti fűtéskorszerűsítési munkálatok elvégzését megelőzően a fűtési alapvezeték és hőközpont átalakítása is szükséges. A Kivitelezési Szerződés megkötését követően jutott Megrendelő tudomására a fűtési alapvezeték és hő központ átalakításának a Felek által a kellő gondossággal sem előre látható okból történő szükségessége.
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján nincs akadálya.


Winner: TERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.