Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-28
Buyer: Община Сатовча
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"
Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG1273/III-197/, Сатовча - Доспат/-Кочан - Ваклиново/-участък от км.0+000 до км.6+865 на територията на община Сатовча
Обособена позиция № 4: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: BLG1273/ІІІ-197, Сатовча - Доспат/-Кочан – Ваклиново/-участък от  км. 0+000 до км. 6+865 на територията на община Сатовча” - Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка и изкоп  до кота земно легло на неподходящ повърхностен пласт. Насип от трошенокаменна настилка за направа на пътно легло, подравняване и уплътняване на  трошенокаменна настилка за  пътно легло в комроментираните участъци. Първи и втори битумен разлив, доставка, полагане  и уплътняване на неплътен и плътен  асфалтобетон (по детайл), с дебелина на пласта  в уплътнено състояние 4 см. Насип от трошенокаменна настилка за направа на банкети, почистване и профилиране на бетонова канавка, монтаж на бордюри 18/35/15 и бетонови улеи. Полагане на вертикална и хоризонтална маркировка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда. Трасиране и полагане на кабелна линия за оптичен интернет.
Мярка 7 "Осн. услуги и обновяване на селата в сел. райони" подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички вид. малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020
Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG1273/III-197/, Сатовча - Доспат/-Кочан - Ваклиново/-участъкот км.0+000 до км.6+865 на територията на община Сатовча
Обособена позиция № 4: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: BLG1273/ІІІ-197, Сатовча - Доспат/-Кочан – Ваклиново/-участък от  км. 0+000 до км. 6+865 на територията на община Сатовча” - Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка и изкоп  до кота земно легло на неподходящ повърхностен пласт. Насип от трошенокаменна настилка за направа на пътно легло, подравняване и уплътняване на  трошенокаменна настилка за  пътно легло в комроментираните участъци. Първи и втори битумен разлив, доставка, полагане  и уплътняване на неплътен и плътен  асфалтобетон (по детайл), с дебелина на пласта  в уплътнено състояние 4 см. Насип от трошенокаменна настилка за направа на банкети, почистване и профилиране на бетонова канавка, монтаж на бордюри 18/35/15 и бетонови улеи. Полагане на вертикална и хоризонтална маркировка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда. Трасиране и полагане на кабелна линия за оптичен интернет.
1. С допълнително споразумение от 19.04.2019 г. общата стойност на д-ра е изменена на 2003509,49 лв. без ДДС или 2404211,39 лв.с ДДС.  2. С допълнително споразумение от 01.04.2020г. е променена банковата сметка на Изпълнителя.
3. С допълнително споразумение от 17.12.2021 г.Договора се променя, както следва: Чл.6 Общата стойност на договора е 2003509,24 лв.без включен ДДС и 2404211,09 лв.с вкл.ДДС, съгласно Актуализираната КСС за обекта и Ценовото предложение на Изпълнителя.
Към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 11.09.2018г. се приема нова Актуализирана КСС за обекта, представляваща неразделна част от Ценовото предложение на Изпълнителя и Договор за възлагане на обществена поръчка, която заменя досега приложимата.
Настъпили в хода на строителството промени в одобрения инвестиционен проект, представляващи съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, наложили от своя страна промяна в количествата СМР, необходими за изпълнение на строежа, съгласно съгласуваната и одобрена преработка на проекта, въз основа на която е издадена Заповед № 825/04.11.2021г. на главния архитект на община Сатовча за допълване на Разрешение за строеж № 36/26.10.2016г., спрямо първоначално заложените количества СМР, съгласно количествено-стойностната сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, и които промени са отразени в актуализирана количествено-стойностна сметка и Заменителна таблица.


Winner: Вера Строй ЕООД