Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-26
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Vom Auftragnehmer sind umfassende Projektmanagement- und Projektsteuerungsleistungen für das Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten sind die Leistungsbereiche:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Vom Auftragnehmer sind umfassende Projektmanagement- und Projektsteuerungsleistungen für das Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten sind die Leistungsbereiche:
NA59 - Projektunterstützungsleistungen für die Entwurfsplanungen der Funkgewerke „GSM-R“ und „BOS-Funk“:
Dazu wird es notwendig in drei Monaten (beginnend ab April 2023 bis vsl. Ende Juni 2023) eine Bestandsanalyse (Soll-Ist-Vergleich) durchzuführen, mit dem Ziel, ein klares und optimiertes Leistungsbild für die weitere Implementierung der notwendigen Funk-Standards im Projekt zu erarbeiten. Auf dieser Basis soll die weitere Projekt-Strategie hinsichtlich der umzusetzenden Funkstandards zur Gesamt-Inbetriebnahme der 2.SBSS entwickelt werden.
a) Analyse der Arbeitsstände der 3 Entwurfsplanungen hinsichtlich Arbeitsstand (SOLL-IST) und Abgleich mit Bedarf 2.SBSS
b) Klären BAst 2.SBSS und absehbare technische Entwicklungen, um die Notwendigkeit von Umplanungen einzelner Funkgewerke festzustellen (und perspektivisch in einer Entscheidungsvorlage zu verarbeiten)
c) Definition von Maßnahmen zur Fertigstellung der Entwurfsplanungen und Durchset-zung/Berücksichtigung in allen Abschnitten
Das vertragliche Leistungsbild der Projektsteuerung bildet über die verschiedenen Leistungsbereiche hinweg eine untrennbare Einheit und zielt auf eine gesamthafte und koordinierte Steuerungsleistung im Großprojekt der 2- S-Bahn-Stammstrecke ab. Sofern durch zusätzliche Leistungen und/oder erhöhte Anforderungen in einem oder mehreren Leistungsbereichen eine Anpassung erforderlich wird, kann dies nicht durch Wechsel des AN dargestellt werden. Die anordnungsgegenständlichen Leistungen sind in ihrem Zusammenwirken untrennbar mit den Hauptvertragsleistungen verbunden: Der Abschluss der Funk EPs muss in die Ausführungsplanungen der Stationen eingearbeitet werden. Die Anpassungen und Ergebnisse der Funk EPs muss über den gesamten unterirdischen Bereich in alle Lose eingearbeitet werden und beeinflussen dadurch den Abschluss anderer Planungspakete. Aufgrund der stringenten und sicherheitstechnisch relevanten Durchgängigkeit der Funkanlagen ist keine Aufteilung der Leistungen / Lose möglich.


Winner: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH