Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-10
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá, řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560–11,610 bude provedena re-konstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610–12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 380 mm. V úseku km 12,500–16,100 je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace podloží. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují zejména příčné, podélné a rozvětvené praskliny, úzké i široké, síťové trhliny, drobné výtluky, vyjeté koleje, místní poklesy a plošná deformace vozovky. V rámci stavebních prací bude řešeno i odvodnění komunikace (příkopy, nezpevněné krajnice), dosypání nezpevněných krajnic, dopravní značení..
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Podle zadání uvedeného v ZDS probíhalo na úseku č.2 v km 12,500 – 16,100 odtěžování materiálu na úroveň parapláně, po kterém mělo dojít ke kompletní výměně celého vozovkového souvrství. Během pra-cí však Zhotovitel dne 20.7.2018 v km 14,450 – 15,000 zastihl skalní podloží, nacházející se v jiné třídě těžitelnosti, než jakou předpokládala ZDS (viz zápis ze stavebního deníku).
Z důvodu zajištění relevantních podkladů pro určení dalšího postupu prací, provedl dne 20.7.2018 Zhotovitel prostřednictvím autorizované zkušební laboratoře Viakontrol v km 14,515 a 14,710, statickou zatěžovací zkoušku na zemní pláni (přílohou ZBV). Její výsledek potvrdil předpoklad a únosnost podloží téměř dvojnásobně překročila požadované hodnoty Edef,2, která je pro tuto vrstvu stanovena na 45 MPa.
Na základě těchto zjištění byl ještě téhož dne (20.7.2018) stanoven další postup prací za účasti TDS a zástupců investora (viz zápis ze stavebního deníku). Ten spočíval v odfrézování a vyrovnání části skalní-ho masivu, který zasahoval do aktivní zóny a následným semletím a promísení dalších 200 mm masivu společně se směsným pojivem za účelem homogenizace podloží. Díky tomuto mohlo dojít k vytvoření požadovaného příčného sklonu pláně, při zachování žádoucích parametrů vrstvy (viz zápis z KD ze dne 24.7.2018).
V průběhu realizace takto dohodnutého postupu došlo následně 30. a 31.7.2018 k odběru vzorků pro stanovení poměru únosnosti zemin – CBR (přílohou ZBV) na zlepšené zemní pláni ve staničení 14,455 a 14,650. Výsledkem měření, které Zhotovitel obdržel 6.8.2018, bylo prokázáno, že zkoumaná únosnost zlepšené zemní pláně je pro potřeby dalších prací dostatečná. Zhotovitel tedy na základě těchto zjištění dne 8.8.2018 zpracoval komplexní technologický postup pro jednotlivé vrstvy (viz popis možné varianty opravy technologického úseku), který se skládal z odtěžení stávajících vrstev na úroveň zemní pláně – rostlý masiv, rozpojení rostlého podloží frézou pro urovnání pláně, frézování drážky pro drenáž v rostlém podloží, stabilizace pláně na rostlém podloží, zřízení drenáže, rozprostření separační geotextílie a další vrstvy (dle původní PD).
Takto navržené řešení bylo následně odsouhlaseno zástupci ÚKKS (vyjádření ze dne 20.8.2018 a součástí příloh ZBV) a TDS (vyjádření ze dne 14.9.2018 a součástí příloh ZBV) jakožto nejvhodnější vari-anta (viz zápis ze stavebního deníku), pro zajištění adekvátní kvality vozovky, při co možná nejnižších finančních nákladech.
Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. "řetězení změn", jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.


Winner: Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Střed