Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-06
Buyer: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use | 33111721

Technical requirements: „Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére - 4 részben”
Az Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére, az alábbiak szerint:
Felek 2019. január 4. napján ÁEEK/6143-2/2019 iktatószámú adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek „Egészséges Budapest Program keretében képalkotó diagnosztikai berendezések beszerzése a Dél-pesti Centrum, illetve társkórházai részére - 4 részben” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. része („DSA berendezés beszerzése - 1. rész”) tekintetében, amelyet 2019. április 1. napján módosítottak.
Fentiekre tekintettel a Siemens berendezést a szerződő felek közös megegyezése alapján Eladó a szakszerű leszerelést követően hulladékként történő kezelés helyett átadja a kórháznak/Vevőnek.
A szerződéses feladatok kapcsán megjelölt 2 db DSA berendezés egyidőben történő szakszerű leszerelésére nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy a Bajcsy-Zsilinszky kórház nem lenne képes elvégezni a kötelezettségéből adódó betegellátási és életmentő feladatokat, továbbá más egészségügyi intézmények túlterheltségük következtében nem képesek átvenni, és ellátni a feladatokat.
A fentiekre tekintettel a DSA berendezések/gépek különböző időpontokban történő leszerelése szükséges.
Tekintettel arra, hogy - az ajánlattételi határidő lejártát követően hatályba lépett - az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól szóló 21/2018 (VII.9.) EMMI rendelet alapján a DSA berendezések üzembe helyezéséhez az Országos Atomenergia Hivatal 006491/2019 engedélyeztetési eljárását szükséges lefolytatni. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011 (IX.19.) Korm. rendeletben meghatározott a berendezésenként külön-külön lefolytatandó engedélyeztetési folyamat várható időtartamával, a szerződés teljesítésének határideje módosítása vált szükségessé.
Felek a fentiekre tekintettel 8.5.2019 napján egyeztetést tartottak, valamint az Eladó 20.5.2019 napján jelezte akadályközlését Vevő felé.
1.5 Felek a jelen Szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) 1.3. és 1.4. pontjában foglaltak alapján a Szerződés módosításáról döntöttek, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, ugyanis a szerződésmódosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a Vevő, mint ajánlatkérő, sem az Eladó mint nyertes ajánlattevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, az nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint a szerződés ellenértékének változása nem haladja meg az eredeti szerződés értékének az 50 %-át. A Felek rögzítik, hogy jelen módosítás 1.3. és 2.1. pontjaiban hivatkozott, az Eladót érintő feladat változások a szerződés szerinti ellenértékre nincsenek kihatással, ugyanis az új feladatoknak azonos ellenértéke van, mint a módosítás eredményeképpen el nem végzendő feladatoknak.
2.1 Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásának 9. és 18. oldalán szereplő Eladói feladataiba bekerül a szakszerű leszerelés, valamint a feladatok közül kikerül a leszerelt DSA berendezés hulladékként történő kezelése, helyette a készülék átadásra kerül a kórház részére.
3.3 A szerződés tárgyát képező termékek szállításának és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének véghatárideje 4.7.2019 napja. Az Eladó előteljesítésre jogosult. Az Eladó a Termék átadásának pontos időpontjáról (év/hónap/nap/óra) a leszállítást megelőző 3 munkanappal írásban köteles értesíteni a Vevőt.
3.3 A szerződés tárgyát képező termékek szállításának és a kapcsolódó szolgáltatások elvégzésének véghatárideje 11.10.2019 napja. Az Eladó előteljesítésre jogosult. Az Eladó a Termék átadásának pontos időpontjáról (év/hónap/nap/óra) a leszállítást megelőző 3 munkanappal írásban köteles értesíteni a Vevőt.
1.3 Vevő 17.4.2019 napján jelezte Eladónak, hogy előre nem látható okokból a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásának 9. (Termék 1, perifériás combo DSA készülékre vonatkozóan) és 18. (Termék 2, DSA kardiológiai angiográfiás és IVUS készülékre vonatkozóan) oldalán meghatározott szerződéses feladat (régi gép hulladékként történő kezelése) kikerül Eladó szerződéses feladatai közül, tekintettel arra, hogy 2019. márciusában a Siemens (DSA kardiológiai angiográfiás és IVUS) berendezés további működtetése és a betegellátás/feladatellátás zavartalan lebonyolítása érdekében röntgencső cserét volt szükséges végrehajtani.
A röntgencső cseréje következtében a Siemens berendezés értéke olyan módon növekedett, hogy annak hulladékként történő kezelése indokolatlan, gazdaságilag nem racionális, a felelős gazdálkodás elvével ellentétes lenne. Karakterkorlát miatt folytatás VII.2.1).


Winner: VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Műküdő Részvénytársaság