Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-08
Buyer: Wismut GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 38400000 | 45113000 | 45223000 | 45231000 | 45231100

Technical requirements: Ersatzneubau der Wasserbehandlungsanlage Helmsdorf, Los 2 – Maschinen- und Verfahrenstechnik, Los 3 – Elektrotechnik und Prozessleitsystem
Der Auftrag zu Los 2 „Maschinen- und Verfahrenstechnik“ umfasst die Werksplanung sowie die Lieferung und Montage neuer Anlagentechnik, den Rohrleitungsbau und die Errichtung von technologischem Stahlbau sowie die Inbetriebnahme und den Probebetrieb der neuen Wasserbehandlungsanlage:
Der Auftrag zu Los 3 „Elektrotechnik und Prozessleitsystem“ umfasst die Werksplanung sowie das Liefern, Installieren und die Inbetriebnahme der Elektro- und Automatisierungstechnik mit nachfolgenden Leistungen:
Ersatzneubau der Wasserbehandlungsanlage Helmsdorf  Los 2 – Maschinen- und Verfahrenstechnik Los 3 – Elektrotechnik und Prozessleitsystem
Hinsichtlich der Fristen zur Einlegung von Rechtsbehelfen wird auf § 160 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) verwiesen.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat, der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Abs. 1 Nr. 2. §134 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Anpassung und erforderliche Änderungen der Zuförderpumpen, Sandfilter und des Rohrleitungsbaues nach der finalisierten Werk- und Montageplanung, Rohrgrabenaushub und Verfüllung, Frostschutzschicht, Trafoschutzgerät, Online USV, LWL-Verkabelung, Leiter Begehschutz, EMV-Bleche, Hinweisschilder, Verschluß Durchbruch, Änderung der BMA nach behördlichen Forderungen, Änderung Vorortsteuerungen und Anbindungen, erforderlichen Anpassungen an Bestandspläne und Software, geänderte Harzlieferungen, Änderungen aufgrund des neuen Firmenlogos, zusätzliche Beschilderungen und Markierungen, Einbindung Einbruchsmeldeanlage in Firmensystem, notwendige Änderungen der Schaltschränke und Steuerung während der Inbetriebnahme, zusätzliche Entwässerungsnuten, Nachrüstung Sicherheitsklammern, leichte Änderung Aufgabeeinheit, Anpassung EMA, Änderung Ausführung zweier Schaltschränke, drei zusätzliche Außenkabelverteilschränke, zusätzliche Datenpunkte, Änderung in aktiver Mischer, Nachrüstung von zusätzlichen Ventilen, zusätzliche Mehraufwendungen bei der Betriebnahme und dem Probebetrieb, Nachrüstung Zusatzklappe inkl. Passtücke, EMSR-Anbindung und Inbetriebnahme, Umrüstung Filterkerzen, Umrüstung von 2. Dosierpumpen inkl. Installation
Anpassung und erforderliche Änderungen der Zuförderpumpen, Sandfilter und des Rohrleitungsbaues nach der finalisierten Werk- und Montageplanung, Rohrgrabenaushub und Verfüllung, Frostschutzschicht, Trafoschutzgerät, Online USV, LWL-Verkabelung, Leiter Begehschutz, EMV-Bleche, Hinweisschilder, Verschluß Durchbruch, Änderung der BMA nach behördlichen Forderungen, Änderung Vorortsteuerungen und Anbindungen, erforderlichen Anpassungen an Bestandspläne und Software, geänderte Harzlieferungen, Änderungen aufgrund des neuen Firmenlogos, zusätzliche Beschilderungen und Markierungen, Einbindung Einbruchsmeldeanlage in Firmensystem, notwendige Änderungen der Schaltschränke und Steuerung während der Inbetriebnahme, zusätzliche Entwässerungsnuten, Nachrüstung Sicherheitsklammern, leichte Änderung Aufgabeeinheit, Anpassung EMA, Änderung Ausführung zweier Schaltschränke, drei zusätzliche Außenkabelverteilschränke, zusätzliche Datenpunkte, Änderung in aktiver Mischer, Nachrüstung von zusätzlichen Ventilen, zusätzliche Mehraufwendungen bei der Betriebnahme und dem Probebetrieb, Nachrüstung Zusatzklappe inkl. Passtücke, EMSR-Anbindung und Inbetriebnahme, Umrüstung Filterkerzen,
Die unter VII.2.1) aufgeführten Leistungen sind erforderlich und waren in den ursprünglichen Vergabeunterlagen nicht enthalten. Ein Auftragnehmerwechsel ist nicht wirtschaftlich, da dies zu zeitlichen und räumlichen Behinderungen mit evtl. entsprechenden Zusatzkosten geführt hätte. Es handelt sich um gleichartige Gewerke wie die bereits beauftragten Leistungen.


Winner: Schachtbau Nordhausen GmbH