Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-03-02
Buyer: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Country: DE
Region: Darmstadt-Dieburg
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45443000
Estimated value: 239730.95 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Das Gewerk soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß- und Rechnungsprüfung bearbeitet werden (Schnittstelle*.DA11).
Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport-elvis.de/E48913843 zur Verfügung gestellt.
Das Gewerk soll auch im Rahmen der elektronischen Aufmaß- und Rechnungsprüfung bearbeitet werden (Schnittstelle*.DA11).
Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport-elvis.de/E48913843 zur Verfügung gestellt.
ACHTUNG! Wir empfehlen Ihnen die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn Sie die Vergabeunterlagen anonym herunterladen, werden Sie nicht automatisch über Änderungen oder Bieteranfragen informiert. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in Ihrer Verantwortung.
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 Jahre
5.4.2017 – 17.8.2017; innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung; die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 21.3.2017 zugehen – Fertigstellung innerhalb von 108 Werktagen ab Ausführungsbeginn.
Takt 1/Bauteil C, EG bis 2. OG: Ausführungsbeginn 12 Werktage nach Abruf durch Bauherr, Ende nach 87 Werktagen ab Ausführungsbeginn.
Takt 2/Bauteil A, EG bis 1. OG: Geplante Ausführungszeit, Beginn am 44. WT ab Ausführungsbeginn, Ende nach 108 Werktagen ab Ausführungsbeginn.
Takt 3/Bauteil B, EG: Geplante Ausführungszeit: Beginn am 75. Werktag ab Ausführungsbeginn, Ende nach 103 Werktagen ab Ausführungsbeginn.
— Sollten Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen,
— Sollten Nachunternehmer und vom Nachunternehmer eingesetzte Arbeitskräfte aus einem Verleihunternehmen zur Ausführung des Auftrags eingesetzt werden und deren Auftragsvolumen übersteigt 10 000 EUR (netto), ist auch von diesen Unternehmen die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt einzureichen.
Gemäß Formblatt 124 werden bei Bedarf auf gesonderten Anforderungen folgende Unterlagen von dem Bieter sowie gegebenenfalls auch für dessen vorgesehene Nachunternehmer verlangt
— eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen,


Winner: Baudekoration Zucale GmbH
Award value: 239730.95
Number of bids: 12