Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-12
Buyer: Správa železnic, státní organizace
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71248000 | 71311230 | 71317210 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření zadání o vestavbu výtahů na obou ostrovních nástupištích v celkovém počtu 2 kusů. Vestavba výtahů tak vyvolá demoliční a sanační práce v rámci stávajícího podchodu, konstrukční řešení výtahové šachty včetně napojení technologie výtahu, doplnění nástupiště v místě rušeného schodiště, úpravu orientačního systému a rozšíření části POV. Výše jmenované úpravy mají zásadní vliv na cenu a harmonogram projektu.
Jedná se o dodatek finanční a termínový, kterým navyšuje cenu za DUSP + PDPS o 637 000,- Kč bez DPH a termín předání DUSP k připomínkám se posouvá do 17. 12. 2021, zároveň jsou o stejný interval 2 měsíců posunuty navazující dílčí etapy plnění. Změna dle dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření zadání o vestavbu výtahů na obou ostrovních nástupištích v celkovém počtu 2 kusů. Vestavba výtahů tak vyvolá demoliční a sanační práce v rámci stávajícího podchodu, konstrukční řešení výtahové šachty včetně napojení technologie výtahu, doplnění nástupiště v místě rušeného schodiště, úpravu orientačního systému a rozšíření části POV. Výše jmenované úpravy mají zásadní vliv na cenu a harmonogram projektu.
Jedná se o dodatek finanční a termínový, kterým navyšuje cenu za DUSP + PDPS o 637 000,- Kč bez DPH a termín předání DUSP k připomínkám se posouvá do 17. 12. 2021, zároveň jsou o stejný interval 2 měsíců posunuty navazující dílčí etapy plnění. Změna dle dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření zadání o vestavbu výtahů na obou ostrovních nástupištích v celkovém počtu 2 kusů. Vestavba výtahů tak vyvolá demoliční a sanační práce v rámci stávajícího podchodu, konstrukční řešení výtahové šachty včetně napojení technologie výtahu, doplnění nástupiště v místě rušeného schodiště, úpravu orientačního systému a rozšíření části POV. Výše jmenované úpravy mají zásadní vliv na cenu a harmonogram projektu.
Jedná se o dodatek finanční a termínový, kterým navyšuje cenu za DUSP + PDPS o 637 000,- Kč bez DPH a termín předání DUSP k připomínkám se posouvá do 17. 12. 2021, zároveň jsou o stejný interval 2 měsíců posunuty navazující dílčí etapy plnění. Změna dle dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Winner: AFRY CZ s.r.o.