Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-23
Buyer: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31200000 | 31320000 | 32500000 | 35100000: Emergency and security equipment | 45220000

Technical requirements: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
Zadanie nr 3 - „Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach"
Przedmiotem Zamówienia jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2cUstawy PZP, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację wszystkich prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych w systemie „pod klucz” i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, jak i również wszelkie prace konieczne dla usunięcia wad i usterek na podstawie udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady, a także innych czynności oraz zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca w celu należytej realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym także takie, które - pomimo że nie zostały wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej realizacji przedmiotu Zamówienia.
Zadanie nr 3 - „Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie „pod klucz” na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach"
Termin wnoszenia odwołań określa art. 182 PZP. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP (Dział VI), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Przedmiotem Zadania jest realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej. Obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych w systemie „pod klucz” i wypłatę odszkodowań wynikających z wykonania tych robót oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, jak i również wszelkie prace konieczne dla usunięcia wad i usterek na podstawie udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady, a także innych czynności oraz zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca w celu należytej realizacji Zadania, w tym także takie, które - pomimo że nie zostały wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
Modyfikacja obejmuje zmianę cen jednostkowych zawartych w „Wykazie stawek nakładów netto” wraz z Zasadami zlecania prac związanych z przyłączaniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa), który stanowi załącznik nr 1 do zawartej Umowy. Maksymalna wartość zobowiązania netto wynikająca z zawartej Umowy uległa zwiększeniu.
W związku z wnioskiem wykonawcy o waloryzację przedmiotowej Umowy argumentowanym drastycznym wzrostem cen materiałów, usług i robocizny spowodowanym skutkami obostrzeń sanitarnych oraz sytuacją geopolityczną, związaną z wojną w Ukrainie, a w szczególności wzrost cen podstawowych materiałów, tj.: kabli, przewodów, rozdzielnic, osprzętu, bednarki oraz cen paliwa, Zamawiający: 1) dokonał analizy obecnej sytuacji rynkowej; 2) zweryfikował informacje o wzrostach cen materiałów i urządzeń; 3) oszacował niezbędny, minimalny poziom waloryzacji stawek w obowiązującej umowie; 4) dokonał oszacowania ryzyka podjęcia decyzji o waloryzacji wynagrodzeń wykonawcy jak również braku jej podjęcia. Ostatecznie Zamawiający zdecydował o zmianie cen jedn. zawartych w Zał. nr 1 do zawartej Umowy oraz zwiększeniu maksymalnej wartości zobowiązania netto zawartej Umowy, w celu umożliwienia dokończenia realizacji zleceń wystawionych w latach 2019 - 2021, a niezrealizowanych jeszcze w terenie.


Winner: PPU BUDOMONT-7 sp. z o.o.