Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-18
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000

Technical requirements: Talajvizsgálati jelentés szükségszerű felülvizsgálata, aktualizálása - szikkasztási próba a szikkasztással érintett utcákra vonatkozóan
Útépítéshez kapcsolódó egyéb - szükségszerűen - kiváltandó vezetékek kiviteli terve - összhangban a szennyvízcsatorna tervezésénél felmerülő kiváltásokkal
Talajvizsgálati jelentés szükségszerű felülvizsgálata, aktualizálása - szikkasztási próba a szikkasztással érintett utcákra vonatkozóan
Útépítéshez kapcsolódó egyéb - szükségszerűen - kiváltandó vezetékek kiviteli terve - összhangban a szennyvízcsatorna tervezésénél felmerülő kiváltásokkal
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének leszállítása: 2022. március 28. (teljesült)
2. rész-teljesítés minden engedélyező hatóság felé a tervdokumentációk beadása és az eljárások megindítása: 2022. július 14. (teljesült)
végteljesítés Építési- és vízjogi jogerős engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2022. december 31.
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének leszállítása: 2022. március 28. (teljesült)
2. rész-teljesítés minden engedélyező hatóság felé a tervdokumentációk beadása és az eljárások megindítása: 2022. július 14. (teljesült)
végteljesítés Építési- és vízjogi jogerős engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2023. június 30.
Tervező 2022. december 16. napján akadályközléssel élt, melyben jelezte Megrendelő felé az alábbiak szerinti akadályoztatás fennállását.
A Tervező az elkészült útépítési tervdokumentációt Budapest Főváros Kormányhivatalának kérésére 3 csomagban - I.cs - 2022.06.27., II.cs. - 2022.06.29., III.cs. - 2022.07.04. - adta be az engedélyező hatóságok felé építési engedély kérelemre. A Tervezőnek azonban az engedélyeztetési eljárások szüneteltetését kellett megkérnie a vízjogi engedély hiánya miatt (I.cs. - 2022.07.15., II.cs. - 2022.07.15., III.cs. - 2022.07.22.). Az engedélyező hatósággal történt több körös egyeztetés eredményeképpen az a megállapodás született, hogy az építési engedély kiadásához nem kérik a vízjogi engedélyt, de az eljárások újraindítására a decemberi igazgatási szünet miatt csak 2023 januárjában kerülhet sor.
2022. június 9-én történt az 1. egyeztetés a Közgép Zrt. az Önkormányzat és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvételével. 2022. június 29-én Tervező elindította a VOR azonosító kérelmet, a VOR szám azonban csak 2022 augusztusában érkezett meg. A vízjogi engedély kiadásához az FCSM Zrt. mint üzemeltető tervvéleménye szükséges, amelyet azonban csak a szennyvízelvezetés tervvel együtt tud kiadni. Ez a kérdéskör összekapcsolódik a Közgép Zrt. telephely szennyvíz elvezetési kérdéseivel. 2022. október 03-án a Tervező a terveket tervvélemény beszerzése tárgyában beadta az FCSM Zrt-hez, majd 2022. október 25-én megindította a vízjogi engedélyezési eljárást. 2022. november 22-én az FCSM Zrt. tervvéleménye megérkezett, az engedélyezési eljárás azóta zajlik, engedélyt még nem érkezett meg.


Winner: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság