Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-06
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové komunikace. Jedná se o charakteristickou liniovou stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (tři jednopolové mosty a jeden třípolový). Stavba je umístěna jižně od Roudnice n/L a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba bude vyžadovat demolici několika chat v této kolonii. Na závěr stavby budou provedeny rekultivační práce a to jednak po částech zrušených komunikací v oblasti křižovatky silnic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které bude využívat stavby pro zařízení staveniště.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Realizace předmětného je nezbytná z důvodu řádného a kompletního dokončení díla aby nedocházelo k následnému poškozování jednak dokončeného díla a také k zajištění správné funkce mostu.
Předmět plnění je nutné rozšířit o položky nezahrnuté do PD, ale vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení je nutné z důvodu řádného dokončení díla.
V rámci této změny budou odečteny položky s výplňovými klíny z drceného kameniva hutněného po vrstvách.
V souladu s § 222 odst. 6 zákona nebyly tyto dodatečné stavební práce (vícepráce) považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neměnili celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Hodnota změny 27,57 % (vícepráce + méněpráce) odpovídá požadavku dle § 222 odst. 6 zákona, kdy součet hodnoty změn provedených dle tohoto odstavce musí být nižší než 50 % vzhledem k původní hodnotě závazku.
Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 5 a 6 zákona po odečtení st. prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činil 27,21% z původní hodnoty závazku. Nebyl tedy považován za podstatnou změnu závazku, neboť dle § 222 odst. 9 zákona při odečtení st. prací, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány (méněpráce), nepřesahoval celkový nárůst 30% z původní hodnoty závazku.


Winner: „Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“; Společník 1- Správce:  EUROVIA CS, a.s.; Společník 2: HERKUL a.s.