Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-03-03
Buyer: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale, settore Supporto
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Submission deadline: 2018-04-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Eine Verlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.
Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann.
Bei der Beurteilung der Eignung, wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt.
— Vertragssumme des Referenzobjektes Fahrzeugrückhaltesysteme (Bauleistungen) in der Höhe von mindestens CHF 200‘000. Die Leistungen müssen vollendet sein,
— Vertragssumme des Referenzobjektes Zäune (Bauleistungen) in der Höhe von mindestens CHF 100‘000. Die Leistungen müssen vollendet sein.
Die Referenzen Fahrzeugrückhaltesysteme und Zäune können auch in zwei unterschiedlichen Referenzprojekten ausgewiesen werden.
Die von einer Firma, oder von einem ARGE-Mitglied einer vorhergehenden ARGE, dargelegte Referenz ist nur dann gültig, wenn die gleiche (Firma oder einzelnes ARGE-Mitglied), die in der Ausschreibung verlangten Arbeiten tatsächlich ausgeführt hat (EK1).
— Bestätigung/Nachweis, dass der Jahresumsatz des Anbieters für die Jahre 2016 und 2017 mehr als das doppelte des Jahresumsatzes des Auftrages beträgt.
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.
Bleiben vorbehalten. Reine Abgebotsrunden resp. Preisverhandlungen werden keine durchgeführt. Im Rahmen von Nachverhandlungen können Angebotsbereinigungen oder Leistungsänderungen eine entsprechende Preisänderung zur Folge haben.
Verfahrensgrundsätze: Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.
1. Detaillierter Projektbeschrieb: Die Baumaßnahmen umfassen die Fahrzeugrückhaltesysteme und Zäune auf dem ca. 3 km langen Teilstück des N13 Trassees zwischen Parkplatz Tunnelportal San Bernardino Nord und Cassanawald Süd. Die Ausführung erfolgt in verschiedenen Etappen über die Jahre 2018-2021. Die Arbeiten werden unter ständiger Aufrechterhaltung des zweispurigen Verkehrs im gesamten Abschnitt ausgeführt. Teilweise sind Arbeiten während Nachtsperrungen auszuführen. Das Gesamtprojekt ist in 2 Teilprojekte unterteilt: ­ Teil 1: N13 EP06 Parkplatz – Hinterrhein Nord ­ Teil 2: N13 EP07 Hinterrhein Nord – Cassanawald Süd Hauptleistungen/-Mengen Teil 1: N13 EP06 Parkplatz – Hinterrhein Nord – Fahrzeugrückhaltesysteme FZRS ca. 4 500 m – Zäune ca. 3 000 m. Teil 2: N13 EP07 Hinterrhein Nord – Cassanawald Süd – Fahrzeugrückhaltesysteme FZRS ca. 2 950 m – Zäune ca. 1 740 m.
2. Zuschlagskriterien: Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.
ZK2: Bauprogramm (Bauzeit und Verkürzungen gegenüber Vorgabezeit Bauherr); Gewichtung 10 % Vorgabe Bauherr für die Bewertung: Komplette Montage des Fahrzeugrückhaltesystems 6411 mit Fussplatten auf der Lehnenbrücke und den Stützmauern Wyberstutz West und Ost (330 m) beträgt 20 Arbeitstage.
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt. Bewertung ZK2 (Bauprogramm) erfolgt nach folgender Bewertungsmethode: Note 0 = Bauprogramm Unternehmer; 11 oder mehr Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr Note 1 = Bauprogramm Unternehmer; 6 bis 10 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr Note 2 = Bauprogramm Unternehmer; 1 bis 5 Arbeitstage länger als Vorgabe Bauherr Note 3 = Bauprogramm Unternehmer; gemäß Vorgabe Bauherr (20 Arbeitstage) für komplette Montage des Fahrzeugrückhaltesystems 6411 mit Fussplatten auf der Lehnenbrücke und den Stützmauern Wyberstutz West und Ost (330 m). bis 5 Arbeitstage kürzer Note 4 = Bauprogramm Unternehmer 6 bis 10 Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr Note 5 = Bauprogramm Unternehmer 11 oder mehr Arbeitstage kürzer als Vorgabe Bauherr. Benotung der Übrigen Zuschlagskriterien Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5: 0 = Nicht beurteilbar // keine Angabe 1 = Sehr schlechte Erfüllung // ungenügende, unvollständige Angaben 2 = Schlechte Erfüllung // Angaben ohne ausreichenden Projektbezug 3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung // Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend 4 = Gute Erfüllung // Qualitativ gut 5 = Sehr gute Erfüllung // Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung. Sofern ein Hauptkriterium aus …