Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-19
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45231400 | 45234100 | 45234115 | 45234116

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó 2 létesítmények korszerűsítése”
Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.
Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően.
Vállalkozási szerződés a Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó 2 létesítmények korszerűsítése
Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.
Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoport kitérőt érintően.
A jelen 8. sz. szerződésmódosítás II. pontjában előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján megállapodnak abban, hogy az Érd állomás melletti P+R parkolóval összefüggő feladatok a Mérnök állásfoglalásában és annak mellékletében részletezett csökkentett műszaki tartalommal, az FCSM vezeték védelembe helyezésével kapcsolatos feladatok a II.3. pontban részletezett megváltozott műszaki tartalommal kerülnek megvalósításra.
Fentiekkel összefüggésben a Szerződéses Megállapodás 3. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Szerződéses Megállapodás 4.1. pontjában meghatározott Szerződéses Árat a jelen szerződésmódosításban meghatározott okok miatt Szerződő Felek csökkentik, a Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul a Szerződéses Ár vonatkozásában:
„4.1. Szerződéses Ár: (nettó) 53 451 993 794,-Ft, azaz ötvenhárommilliárd-négyszázötvenegymillió-kilencszázkilencvenháromezer-hétszázkilencvennégy forint. (Az ÁFA bevallása és megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik.)”
A Szerződéses Megállapodás 4.2. pontja alábbiak szerint módosul a Tartalékkeret vonatkozásában: „A 4.1. pontban meghatározott szerződéses áron felül, nettó 381 312 862,- Ft, azaz háromszáznyolcvanegymillió-háromszáztizenkétezer-nyolcszázhatvankettő forint tartalékkeret áll rendelkezésre.”
A Szerződéses Megállapodás 7.3. pontja alábbiak szerint módosul a jótállási biztosíték összegének vonatkozásában:
„A Jótállási Biztosíték mértéke: a Szerződéses Ár 5 %-a, azaz 2 672 599 690,- Ft, azaz kétmilliárd-hatszázhetvenkettőmillió-ötszázkilencvenkilencezer-hatszázkilencven forint. [...] ”
1Kapcsprojekt biztberüzembeh nemvalósultmeg,aD55kábelÉrdTolmácsP+Rter-én a létesítmbef akadályozta,nem hatható meg ak elhárulta,ígyP+Rparkoló csökk műsz tarttört megval esetén a kivitel2020.11.30ramegvalható,ami Válldíj 93608674,- Ft-tal tört csökkjelenti.Mérnökvélemalapj csökkműsztart miatt össz-94 019967Ftcsökk,ésa műsz átad-átvét elj lezár2020.11.30ra mód,aKbt141§(4)c.)alapj.2Váll kandelábersor alépítmmegkezd a felszínalatt ADben nemláth,betontesteket talált,ÜzemeltetőésTervezőcsak a jkvben rögzmegoldtartelfogadhnak.MérnökKF-SZB-2020_0497Kvélem:előrenemláthatós,szükssz,ktsgigazolva.Tartalékk3447424t-tal tört csökkvelKbt141§(4)c.)díjnövelése.3FCSMelőír bélelésestechn alk időközben- bekövállagromlmiatt:-BudafokDietzllépcső-Hároscsapadékcs-Hárosszennyvízvez.MérnKF-SZB/2020/0729/K nk vágányzár tarthatós érd-ben rövidebb megvalidőt igmegold-sal FCSMhozzájár-hoz kell,Kbt141§(4)c.)műsztartvált és+79888364Ftdíjemelés.Összegzés:1,2,3.alapjánbefhidő2020.11.30.és10 684 179-Ft-Válldíj csökk.


Winner: V-Híd Zrt.