Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-05
Buyer: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45213351 | 45214610 | 45214620 | 45223300

Technical requirements: Lucrari de proiectare și execuție pentru obiectivul - „Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”.
Menţionăm că aceste lucrări sunt necesare pentru realizarea tuturor activităților legate de proiectarea și edificarea obiectivului „Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”, în conformitate cu activitățile prevăzute în contractul de finanțare POC - Ctr. Nr. 313/14.07.2020; Cod SMIS 2014+ 127115.
Executia contractului de Proiectare și Execuție pentru obiectivul „ Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii „green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adaugată superioară – TGA ” se va face pe etape, după cum urmează:
ETAPA 2: Construire obiectiv Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii „green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adaugată superioară – TGA.
„Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii "Green" Tn aviaţie şi fabricaţie ecologică cu valoare adăugată superioară -TGA Technologies for Green aviation", Ctr. Nr. 313/14.07,2020; Cod SMIS 2014+ 127115
Lucrări de proiectare și execuție pentru obiectivul „Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”
Menţionăm că aceste lucrări sunt necesare pentru realizarea tuturor activităților legate de proiectarea și edificarea obiectivului „Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii “Green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adăugată superioară – TGA Technologies for Green aviation”, în conformitate cu activitățile prevăzute în contractul de finanțare POC - Ctr. Nr. 313/14.07.2020; Cod SMIS 2014+ 127115.
Executia contractului de Proiectare și Execuție pentru obiectivul „ Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii „green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adaugată superioară – TGA ” se va face pe etape, după cum urmează:
ETAPA 2: Construire obiectiv Platformă de dezvoltare tehnologică pentru tehnologii „green” în aviație și fabricație ecologică cu valoare adaugată superioară – TGA.
se mareste durata Acordului Contractual de la 14 luni la 19 luni, conform revendicărilor de timp solicitate de Antreprenorul SC MASTER BUILD SRL, și a Deciziilor Supervizorului în baza prevederilor Clauzei 69c. Decizia Supervizorului, și a Sub-clauzelor 69c.1. și 69c.2. din Condițiile Generale, de acceptare a revendicărilor de timp ce conduc la prelungirea duratei de execuției (proiectare + execuție) si implicit a duratei Acordului Contractual nr. 9/20.04.2021 si ținând seama de Punctul de vedere privind posibilitatea încheierii unui Act Adițional la Acordul Contractual - Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 9 din 20.04.2021 privind prelungirea duratei Acordului Contractual şi a perioadei de execuție a lucrărilor, emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate cu nr. inreg 51806/30.05.2022 (în temeiul prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele prevăzute de art. 7 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021).
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: având in vedere depășirea duratei de execuției (proiectare + execuție) aferenta Acordului Contractual nr. 9/20.04.2021,luând act de revendicările de timp solicitate de Antreprenorul SC MASTER BUILD SRL, și a Deciziilor Supervizorului în baza prevederilor Clauzei 69c. Decizia Supervizorului, și a Sub-clauzelor 69c.1. și 69c.2. din Condițiile Generale, de acceptare a revendicărilor de timp ce conduc la prelungirea duratei de execuției (proiectare + execuție) si implicit a duratei Acordului Contractual nr. 9/20.04.2021,ținând seama de Punctul de vedere privind posibilitatea încheierii unui Act Adițional la Acordul Contractual - Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 9 din 20.04.2021 privind prelungirea duratei Acordului Contractual şi a perioadei de execuție a lucrărilor, emis de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate cu nr. inreg 51806/30.05.2022 (în temeiul prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele prevăzute de art. 7 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021).


Winner: SC MASTER BUILD SRL