Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-02-22
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
148 – Für die Unterstützung des Überbaus zum Längseinschub der Stabbogenbrücke ist eine Behelfskonstruktion in Form von 2 Hilfsstützen erforderlich. Nach Durchführung einer statischen Vorbetrachtung ergeben sich für die Hilfsstütze so hohe Flächenpressungen, dass deren Flachgründung Schäden an den Gleisanlagen zur Folge hätte. Damit die Kräften aus dem Einschubverfahren in den Untergrund mit Sicherheit übermittelt werden können, wurde die nach Bauvertrag vorgesehene Flachgründung der Hilfsstützen zur Tiefgründung geändert. Mit der Anordnung Nr. 148 wird der Rückbau dieser Tiefgründung bestellt, damit die letzte für künftigen Oberbauarbeiten nicht im Weg steht.
148 – Für die Unterstützung des Überbaus zum Längseinschub der Stabbogenbrücke ist eine Behelfskonstruktion in Form von 2  Hilfsstützen erforderlich. Nach Durchführung einer statischen Vorbetrachtung ergeben sich für die Hilfsstütze so hohe Flächenpressungen, dass deren Flachgründung Schäden an den Gleisanlagen zur Folge hätte. Damit die Kräften aus dem Einschubverfahren in den Untergrund mit Sicherheit übermittelt werden können, wurde die nach Bauvertrag vorgesehene Flachgründung der Hilfsstützen zur Tiefgründung geändert. Mit der Anordnung Nr. 148 wird der Rückbau dieser Tiefgründung bestellt, damit die letzte für künftigen Oberbauarbeiten nicht im Weg steht.
Im Hauptvertrag des ANs für den Einbau der Stabbogenbrücke ist die Planung und Ausführung der Hilfsstützen und deren Gründung enthalten. Aus technischen Gründen ist es nicht möglich einen weiteren BauAN zu beauftragen. Dies wird im Folgenden begründet. Eine getrennte Vergabe ist aufgrund der beengten Situation (Kreuzungsbauwerk) nicht möglich. Die Rückbauarbeiten der Tiefgründung müssen zeitlich und räumlich parallel mit den Restarbeiten der Stabbogenbrücke erfolgen, welches zur gegenseitigen Behinderung der eingesetzten Firmen führen kann.


Winner: Ed Züblin AG