Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-25
Buyer: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45113000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu – rozbudowa ul. Jakubowskiego
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu rozbudowę ul. Jakubowskiego wraz z rozbudową pętli autobusowej, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane mające na celu rozbudowę ul. Jakubowskiego wraz z rozbudową pętli autobusowej, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zmiana terminu wykonania umowy o 167 dni oraz zmiana umownego wynagrodzenia o maksymalną kwotę 320 608,34 zł brutto (koszty stałe i koszty zmienne).
Zamawiający do dnia 25.02.2022 r. nie był w stanie z przyczyn od niego niezależnych podpisać z Tauron Dystrybucja S.A.porozumienia dotyczącego przebudowy kabla SN,przebiegającego przez teren Inwestycji oraz uniemożliwiającego jej realizację przez Wykonawcę.Tauron Dystrybucja S.A. nie wyraził zgody na dokonanie wyłączenia sieci obejmującego w/w kabel SN,przebiegający przez teren Inwestycji,przed podpisaniem z nim aneksu nr 2 do Porozumienia związanego z przebudową ul.Kostaneckiego.Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul.Jakubowskiego uwarunkowane było zakończeniem robót przez wykonawcę innej inwestycji drogowej,graniczącej z Inwestycją Wykonawcy o czym zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie wiedzieli w dniu podpisania umowy.Wykonawca,nie z własnej winy, nie był w stanie realizować Inwestycji,w tym przede wszystkim dokonać przełożenia kolizji zasilania średniego napięcia oraz wprowadzić tymczasowej organizacji ruchu, chociaż pozostawał w stanie gotowości od 1.10.2021r.


Winner: Berger Bau Polska sp. z o.o.