Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-22
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Hlavní trasa je navržena v kategorii R25,5/100 podle nové ČSN 73601, délky 4,910 km. Silnice převezme převážnou část současného dopravního zatížení silnice I/6. Na obou vzájemných kříženích s hlavní trasou budou provedeny v rámci stavby její přeložky. V prostoru stavby je v km 76,778 severně od Lubence navržena mimoúrovňová křižovatka Lubenec se silnici II/226 Žlutice - Podbořany. Tato silnice bude v rámci stavby přeložena a upravena v délce, potřebné pro realizaci křižovatky. Při výstavbě bude využívána provizorní přeložka. V souvislosti s řešením MÚK Lubenec bude provedena i částečná přeložka silnice III/22610 směr Libyně. Kromě zmíněných přeložek silnic bude při stavbě provedeno několik přeložek současných polních cest tak, aby byl zachován dosavadní systém.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
ZBV č. 72.3 - SO 307 - velké množství vody ve výkopu UV17 a ve výkopu mezi kanal. šachtami Š10-Š11, došlo ke zvedání potrubí kanalizace v úseku Š6-Š7, byl proveden hlubší výkop, vložení drenážních trubek DN100 a zasypání drenážním štěrkem, vložení geotextilie a provést zásyp ze štěrkodrti.
ZBV č. 152.3 - SO 812 - mezi plochou č. 16  a sil. I/6 provedeno ohumusování ve velice malých tloušťkách a pod ornicí se nachází písčité podloží, rozšíření plochy a tloušťky ohumusování na 60 - 70 cm. Navýšení množství o 4.641,07 m3. Na ploše č. 16 bylo zjištěno násypové těleso, které spadá do třídy těžitelnosti II. (v PDPS tř. I.), celkově odkopávky 14013 m3. Při frézování plochy 13 zjištěna tl. asfaltového souvrství 34 cm (PDPS 15 cm), navýšení kubatury frézování o 724,57 m3. Byla vypuštěna rekultivace plochy 11 v úseku 3, doplněna rekultivace malého úseku panelové cesty (úsek 12A).
ZBV č. 72.3 - SO 307 - velké množství vody ve výkopu UV17 a ve výkopu mezi kanal. šachtami Š10-Š11, došlo ke zvedání potrubí kanalizace v úseku Š6-Š7, byl proveden hlubší výkop, vložení drenážních trubek DN100 a zasypání drenážním štěrkem, vložení geotextilie a provést zásyp ze štěrkodrti.
ZBV č. 152.3 - SO 812 - mezi plochou č. 16  a sil. I/6 provedeno ohumusování ve velice malých tloušťkách a pod ornicí se nachází písčité podloží, rozšíření plochy a tloušťky ohumusování na 60 - 70 cm. Navýšení množství o 4.641,07 m3. Na ploše č. 16 bylo zjištěno násypové těleso, které spadá do třídy těžitelnosti II. (v PDPS tř. I.), celkově odkopávky 14013 m3. Při frézování plochy 13 zjištěna tl. asfaltového souvrství 34 cm (PDPS 15 cm), navýšení kubatury frézování o 724,57 m3. Byla vypuštěna rekultivace plochy 11 v úseku 3, doplněna rekultivace malého úseku panelové cesty (úsek 12A).


Winner: SWIETELSKY stavební s.r.o.