Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-18
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce. Stávající vozovka dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.
Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Zadavateli není známo zda se jedná o malé či střední podniky. Dodatečné upřesnění ke zveřejněným ZBV k této zakázce: bod VII.1.6 u ZBV č. 25 (ev. č. formuláře F2017-023919) 1 182 994,63 CZK bez DPH + statistické údaje 2 267 342,71 CZK bez DPH.
Dodatečné upřesnění ke zveřejněným ZBV k této zakázce: bod VII.2.3) Hodnoty jsou: u ZBV č. 27 (ev. č. formuláře F2017-023927) 442 619 465,05 CZK bez DPH a 442 593 296,41 CZK bez DPH; ZBV č. 29 (ev. č. formuláře F2017-023942) 442 651 466,11 CZK bez DPH a 442 641 510,02 CZK bez DPH; ZBV č. 30 (ev. č. formuláře F2017-023953) 442 640 291,51 CZK bez DPH a 442 614 877,74 CZK bez DPH; ZBV č. 31 (ev. č. formuláře F2017-023958) 442 614 877,74 CZK bez DPH a 439 939 166,01 CZK bez DPH; ZBV č. 32 (ev. č. formuláře F2017-023967) 439 939 166,01 CZK bez DPH a 439 932 690,87 CZK bez DPH; ZBV č. 33 (ev. č. formuláře F2017-023978) 439 932 690,87 CZK bez DPH a 439 838 466,87 CZK bez DPH; ZBV č. 34 (ev. č. formuláře F2017-024029) 439 785 336,35 CZK bez DPH a 439 735 882,35 CZK bez DPH; ZBV č. 35 (ev. č. formuláře F2017-024034) 439 650 907,35 CZK bez DPH a 438 517 338,99 CZK bez DPH; ZBV č. 36 (ev. č. formuláře F2017-024042) 438 156 889,49 CZK bez DPH a 437 739 763,09 CZK bez DPH; ZBV č. 37 (ev. č. formuláře F2017-024056) 437 422 851,22 CZK bez DPH a 437 402 791,22 CZK bez DPH.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Na základě geodetických protokolů vyplývá, že z důvodu větší mocnosti odstraňovaného CBK a AB krytu bude nutné v km 179,630 – 179,670 a km 179,870 – 180,100 doplnit materiál pro vrstvu RS 0/32. Aby bylo dosaženo požadované nivelety, musela by mít vrstva RS ve staničení 179,650 – 179,670 a km 179,895 – 179,995 mocnost přesahující 250 mm, což je dle platných technických předpisů maximální povolená technologická tloušťka této vrstvy. Z tohoto důvodu bylo navrženo ve výše uvedeném staničení provést ve vrstvě SC 0/32 s proměnnou tloušťkou 120 – 170 mm tak, aby byla dosažena požadovaná niveleta SO 25-101 (viz Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 18.4.2016, č.j.:6812/25/16-21100.3-Pas).
Po provedení pochůzky na stavbě po odtěžení zářezu byl rozsah upřesněn dle skutečné plochy skalního zářezu se sklonem cca 1:1. Délka úseku byla upravena na staničení cca 181,005 – 181,075. Výška obnažené skály vyžadující zajištění sítí byla však o něco vyšší než předpokládal projekt. Proto v celkovém součtu došlo k nárůstu plochy zářezu opatřeného sítí na 167,92 m2 (viz zápis v SD ze dne 8.6.2016 a vyjádření AD ze dne 3.8.2016).


Winner: Skanska, a.s.