Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-02-01
Buyer: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42160000 | 45111300 | 45223000 | 45223100 | 45232220
Estimated value: 9870000 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3. Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o Priemyselných emisiách platných od 01/2016, ako aj zníženie prevádzkovej prašnosti.
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA - areál TEKO, a. s.
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3.
Pod uskutočnením stavby sa rozumejú všetky práce a dodávky, potrebné na korektnú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku rekonštruovaného zariadenia, v rozsahu:
— dodávka a montáž technológie vrátane všetkých pripojení, demontáž častí zariadení súvisiacich s rekonštrukciou,
1. predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
V lehotách, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Winner: Marcus Industry, a.s.
Award value: 9870000
Number of bids: 4
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-02-01
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2019-02-05
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście - Zadanie 2 w ramach projektu pn.: „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”
Opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych dla Zadania 2 obejmujących przebudowę i rozbudowę układów torowych oraz przebudowę pozostałej kolejowej infrastruktury towarzyszącej na stacji Świnoujście
14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Formularzu Ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące,w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, aukcji oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: https://zamowienia.plk-sa.pl.
14. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w Formularzu Ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące, w szczególności: formy oraz sposobu złożenia oferty, rodzajów i formy dokumentów, aukcji oraz oświadczeń składanych wraz z ofertą oraz w toku postępowania na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie: https://zamowienia.plk-sa.pl.
15. Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin w imieniu i na rzecz których działa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-02-01
Buyer: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31170000 | 31625000 | 32210000 | 32344250 | 34946110
Submission deadline: 2019-04-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky podľa spracovanej projektovej dokumentácie spoločnosťou Reming Consult, a.s. v členení podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-02-01
Buyer: Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. Mediaș
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45255121 | 45262210 | 45310000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71322000: Civil engineering design services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Consolidarea sistemului de transport în România, între Onești — Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” — faza 2 (Interconectarea Sistemului Național de Transport [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
„Consolidarea sistemului de transport în România, între Onești — Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” — faza 2 (Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Sistemul Internațional şi reverse flow la Isaccea — faza 2): modernizarea stației de comprimare Onești și modernizarea stației de comprimare Siliștea.
Data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire este a 20-a zi dinaintea datei limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 173 din Legea nr. 99/2016, modificată și completată de OUG 107/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizitiilor publice.
Termenul-limita în care entitatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, conform prevederilor art. 172 alin. (2), coroborat cu art. 173 din Legea nr. 99/2016 modificată [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-02-01
Buyer: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111200 | 45111240 | 45112100
Submission deadline: 2019-03-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zadanie 4: Budowa gazociągów w/c: DN 500 oraz DN 300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski”
Przedmiotem zamówienia jest budowa, wykonanie niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów wysokiego ciśnienia; DN 500 o długości około 9,42 km oraz DN 300 o długości około 3,08 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego zadanie nr 4 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu relacji Sandomierz - Ostrowiec Świętokrzyski” (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Dokumentacja), co łącznie stanowić będzie przedmiot zamówienia.
Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla wskazanego zakresu robót. Przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej to 15.3.2019. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-02-01
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w imieniu której działa Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45231400 | 45234000
Submission deadline: 2019-02-12
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła/Głębce”
Zamówienie zostało podzielone na 3 zamówienia częściowe, dla których zawierane będą odrębne umowy tj.:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w branży srk na stacjach objętych włączeniem do LCS Skoczów
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
LÄ 30 – Bei der Prüfung der Ausführungsplanung durch einen EBA-zugelassenen Prüfingenieur hat sich herausgestellt, dass die Einbindung der Portalwand Nord in den Baugrund Nord entgegen der Vorgaben aus dem Bauvertrag mittels Titan 40/16 Ankern durchgeführt werden muss.
Ein Wechsel des ANs ist aus technischen Gründen nicht möglich, da es sich um eine in sich geschlossene Leistung handelt, die nicht durch einen Dritten erbracht werden kann. Es ist dabei eine enge logistische Kooperation nötig, die nur durch den beauftragten AN gewährleistet werden kann. Ein Wechsel wäre mit Zusatzkosten verbunden, da für einen Dritten eine extra Baustelleneinrichtung errichtet werden müssten sowie es zu Aufschlägen wegen der Koordination der zusätzlich auftretenden Schnittstellen.


Winner: ARGE Tunnel Petersberg c/o Marti GmbH Deutschland
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
LÄ 28 – Beim Freilegen des Portal Nord wurde PAK belastete Abdichtungsmasse vorgefunden. Diese wurde bei den Erkundungen vor Baubeginn nicht angetroffen, sodass es dazu keine Positionen im Bauvertrag gibt. Die vertraglich geschuldeten Abbrucharbeiten konnten nur unter Berücksichtigung eines neu aufgestellten Arbeits- und Sicherheitsplans nach DGUV Regel 101 – 104 ausgeführt werden
LÄ 28 – Beim Freilegen des Portal Nord wurde PAK belastete Abdichtungsmasse vorgefunden. Diese wurde bei den Erkundungen vor Baubeginn nicht angetroffen, sodass es dazu keine Positionen im Bauvertrag gibt. Die vertraglich geschuldeten Abbrucharbeiten konnten nur unter Berücksichtigungeines neu aufgestellten Arbeits- und Sicherheitsplans nach DGUV Regel 101 – 104 ausgeführt werden
Der beauftragte AN-Bau ist mit dem Abbruch des Nordportals im Hauptvertrag beauftragt worden. Die zusätzlichen Maßnahmen sind nötig, um die ursprünglich geschuldete Leistung erbringen zu können.


Winner: ARGE Tunnel Petersberg c/o Marti GmbH Deutschland
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
LÄ 29 – Bei einer Ortsbegehung zur Beschaffenheit der Gründungssohle der Widerlager im Tunnel wurde festgelegt, dass Zusatzmaßnahmen (Auskofferungen und Ersatz durch Magerbeton) ergriffen werden, wenn bei Erreichen der Solllage der Sauberkeitsschicht kein tragfähiger Baugrund ansteht.
Dass der Baugrund anders angetroffen wird als prognostiziert konnte trotz vorheriger Baugrunderkundung nicht komplett ausgeschlossen werden.Der beauftragte AN-Bau ist mit der Herstellung der Gründungssohle im Hauptvertrag beauftragt worden. Die zusätzlichen Maßnahmen sind nötig, um die ursprünglich geschuldete Leistung erbringen zu können.


Winner: ARGE Tunnel Petersberg c/o Marti GmbH Deutschland
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für die Reinigung der Gehwege im Trog Portitzer Straße ist aus Sicherheitsgründen ein Schrammbord in Höhe von 10 cm erforderlich. Bei der Ausbildung sind die zulässigen Längs- und Quergefälle der Geh- und Radwege einzuhalten. Ein solcher Schrammbord ist auf gesamter Länge entlang der inneren Trogwände Achsen 10‘‘ und 20‘‘ umzusetzen. Ein solcher Schrammbord ist außerhalb des Troges nur entlang der äußeren Trogwand Achse 10‘ im Bereich zwischen Einmündung Bahnhofstraße/Portitzer Str. und Haus Portitzer Str. 5 umzusetzen. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Entsprechend Ausschreibung war vorgesehen die BW 101 aus der für den Endzustand neu zu errichtenden Whz-Station W2 (16,7 Hz) zu versorgen. Dies ist jedoch nicht möglich, da sich der vorgesehene Standort der W2 im derzeitigen Baufeld der EÜ Fußweg befindet und des weiteren zum Beginn der Heizperiode (1.11.2018) eine Speisung aus dem OLA Netz nicht möglich ist. Zur ordnungsgemäßen Betriebsführung der BW 101 ist es daher erforderlich für die Winterzeit (1.11. bis 31.3.) eine temporäre EWHA mit einer Einspeisung aus dem 50 Hz Netz zu errichten. Derartige Leistungen sind vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bei der Erstellung, Prüfung und Freigabe der AP ergaben sich Änderungen gegenüber der EP. Die Änderungen betreffen die Stromversorgung, den Aufbau der Haupt-/Unterverteilungen, Kabeltypen und Kabelquerschnitte. Für die geänderten Leistungen sind im HLV keine entsprechend den Positionen zur Abrechnung enthalten. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Infolge der Bohrpfahlarbeiten zur Herstellung der Baugrube Tröge EÜ Portitzer Straße, ist es am Stellwerksgebäude zu Beschädigungen (Setzungsrisse) gekommen. Um die Bohrpfahlarbeiten fortsetzen zu können ohne weitere Schäden am Stellwerksgebäude zu verursachen, ist es notwendig entsprechende Sicherungsarbeiten zur Stabilisierung des Gebäudes auszuführen. Hierzu zählen das Stabilisieren der Decken durch Joche, Erstellung eines Konzeptes zur Sicherung des Stw. Durch Statiker und Baugrundgutachter, Herstellung einer Stützkonstruktion zur Sicherung der Außenwände nach statischen Erfordernissen und das Einrichten sowie Durchführen von Erschütterungsmessungen. Derartige Leistungen sind vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aushub- und Abbruchmaterialien sind entsprechend den vertraglichen Vorgaben chemisch zu beproben und nach Deklaration und Freigabe zu entsorgen. Bei der Beprobung von MP 148 und MP 149 (Bodenaushub) ergab sich eine Zuordnungsklasse größer Z 2 mit verursachenden Parametern PAK bzw. Sulfat. Vertraglich ist dafür im Leistungsverzeichnis keine Position, für derartig belastetes Material, zur Abrechnung vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-02-01
Buyer: Eesti Energia Aktsiaselts
Country: EE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34100000 | 34110000: Passenger cars
Submission deadline: 2019-03-01
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 2) Pakkuja 2017 majandusaasta netokäive hankelepinguga seotud valdkonnas peab olema olema kokku vähemalt 570 000 EUR.
3) Pakkuja 2017 majandusaasta netokäive hankelepinguga seotud valdkonnas peab olema olema kokku vähemalt 198 000 EUR.
4) Pakkuja 2017 majandusaasta netokäive hankelepinguga seotud valdkonnas peab olema olema kokku vähemalt 155 000 EUR
1) Pakkuja peab olema viimase 3 aasta jooksul täitnud korrektselt ja nõuetekohaselt vähemalt 3 sõidukite müügi- või liisingulepingut vähemalt kogusummas 150 000 EUR. Pakkuja esitab viimase 3 aasta jooksul täidetud olulisemate müügi- või liisingulepingute, sh olemasolul riigihanke lepingute, nimekirja nende maksumuse, sõlmimise kuupäevade, tarnitud sõidukite mudelite/koguste ja infoga teiste lepingupoolte kohta. Pakkuja esitab vormikohase kinnituse koos täidetud lepingute andmetega.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-02-01
Buyer: Stockholm Exergi AB
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 30237475 | 32440000 | 32510000 | 35125100: Sensors | 38291000
Submission deadline: 2019-02-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Stockholm Exergi has a need for LoRa WAN temperature sensors with the ability to communicate through the LoRa network. This tender is a frame work tender. Stockholm Exergi will sign contract with one (1) supplier. The contract period is two (2) years, with option periods of one (1) year at a time in a total length of five (5) years. Estimated yearly volume of the LoRa WAN temperature sensor devices is 4 000 — 6 000/year.
The agreement will also require that the supplier throughout the contract period ensures that products and work ordered under the Agreement will meet requirements in applicable laws and regulations, including safety, health, environment, working conditions and prevention of illegal discrimination. The supplier shall also ensure that all subcontractors comply with the supplier's commitment in these parts. The supplier shall comply with the provisions of the Posting of Workers Act (1999:678).
The supplier shall comply with Stockholm Exergi's Code of Conduct for Suppliers. As evidence, a signed copy of the code of conduct shall be submitted (signature on every page is required).