Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-31
Buyer: Magyar Nemzeti Bank
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72212211

Technical requirements: 2. A Rendszer havi üzemeltetési támogatása az eredményes éles üzemi időszak befejezésétől 36 hónapos időszakra;
3. A Rendszer eseti üzemeltetés támogatása a szerződés hatálya alatt (36 opcionális embernap keretben);
4. A Rendszer eseti szoftverfejlesztési támogatása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig. (36 opcionális embernap keretben);
5. A Rendszer IBM integrált gyártói támogatási szolgáltatások biztosítása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig (36 opcionális embernap keretben).
Az 1. sz. szerződésmódosítás (hirdetmény száma a Hivatalos Lapban 2022/S 015-036001) 10 %-ot el nem érő ellenértéknövekedéssel a szerződés összértéke a 2. sz módosítást megelőzően: 92 350 000.00 HUF
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
2. A Rendszer havi üzemeltetési támogatása az eredményes éles üzemi időszak befejezésétől 36 hónapos időszakra;
3. A Rendszer eseti üzemeltetés támogatása a szerződés hatálya alatt (36 opcionális embernap keretben);
4. A Rendszer eseti szoftverfejlesztési támogatása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig. (36 opcionális embernap keretben);további 122 mérnöknap (976 munkaóra) erejéig az ACE v11 verzió upgrade-jének támogatása.
5. A Rendszer IBM integrált gyártói támogatási szolgáltatások biztosítása a szerződés hatályának kezdetétől az üzemeltetési támogatási időszak végéig (67,9 opcionális embernap keretben).
e.) a szerződés hatálya alatt a Vállalkozó köteles a Megrendelő eseti megrendelése szerint, legfeljebb 36 mérnöknap (288 munkaóra) erejéig opcionálisan - a Rendszer üzemeltetésével, karbantartásával, optimalizációjával, új verzió bevezetésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben - eseti üzemeltetési támogatást is biztosítani, mely igénybevételének legkisebb egysége 4 emberóra, melybe az utazás ideje nem számít bele. Egy mérnöknap 8 munkaórának felel meg. A Vállalkozó a szerződés hatálya alatt köteles további 122 mérnöknap (976 munkaóra) erejéig az ACE v11 verzió upgrade-jét támogatni.
Az IIB gyártója (IBM) 2021.11.18-án e-mailben tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a Megrendelő által használt IIB v10 (10-es verzió) gyártói támogatását 2022.04.30-án megszünteti, ezt követően támogatást csak a Megrendelőnél használatban lévő IIB v10 verziónál magasabb, ACE v11 verzióra biztosít. A Megrendelő kijelenti, hogy a jelenleg használt verzió gyártói támogatásának megszüntetéséről a szerződéskötéskor tudomása nem volt, és kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre azt, hogy a gyártó a szerződés hatálya alatt 2022. 04.30-ával megszünteti a Megrendelő által használt verzió támogatását. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a legkisebb kockázatát sem vállalhatja fel annak, hogy egy olyan stratégiai rendszer, mint a jelen szerződés tárgyát képező, a legrövidebb ideig is gyártói támogatás nélkül működjön a verzióváltás szükségessé vált. A verzióváltás végrehajtása a szerződő Félen kívül más vállalkozó által a jelen szerződés hatálya alatt, attól leválasztva nem lehetséges, mivel a szoftver gyártója ugyanazon Megrendelő által használt ugyanazon szoftver tekintetében egyidejűleg egy támogató partnernek biztosít támogatási jogosultságot, továbbá a támogatás díját a szerződés hatálybalépésekor a Megrendelő a támogatási időszak teljes időtartamára megfizette. A szerződés felmondása és új közbeszerzési eljárás kiírása tehát egyrészt a stratégiai rendszer jelleggel járó kockázati okokból, másrészt azzal összefüggésben gazdasági okból teljességgel ésszerűtlen döntéshez vezetne. A Felek rögzítik, hogy a szerződés jelen 2. számú módosítás időpontjában megállapítható tényleges ellenértéke a fix és a megrendelt opciós tételekkel együttesen számolva, összesen nettó 72. 620 000,- Ft. A jelen 2. számú módosítás ellenértéke nettó 14 600 000,- Ft, amely összeg a szerződés fent meghatározott ellenértékének 20,1%-át teszi ki, azaz az értéknövekedés az 1. számú módosítás 7 130 000,- Ft összegű értéknövekedésével együttesen nem haladja meg a szerződés ellenértékének az 50%-át és a szerződés általános jellegét a módosítás nem változtatja meg.
A Felek a fentiekben leírt indokok alapján megállapítják, hogy a 2. számú módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) és c) pontjai alapján jogszerű.


Winner: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság