Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-22
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000 | 45221110 | 45230000

Technical requirements: Zaproj. i wyk. robót dla zad. nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolej. nr 99 oraz dla zad. nr 2 pn.: Bud. łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolej. nr 98 i nr 99
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”
Zaproj. i wyk. robót dla zad. nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolej. nr 99 oraz dla zad. nr 2 pn.: Bud. łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolej. nr 98 i nr 99
Linie kolejowa nr 98 oraz nr 99 zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim, na terenach gmin:Rabka-Zdrój,Raba Wyżna,Nowy Targ,Szaflary,Biały Dunajec
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”
3)21.05.2020 r. zawarto Aneks nr 03 - kwestie wniosku o zmianę, zwiększenia ilości warstwy ochronnej na odcinku, zwiększenie il robót ziemnych na odcinku oraz w części wn o zm dot. robót zaniechanych na przejazdach.
6)31.03.2021 r. zawarto Aneks nr 06 - kwestie wn o zmianę w części torowej, w części drogi i przejazdy oraz automatyka kolejowa, SRK, w cz obiekty inżynieryjne.
12)09.05.2022r., w zw z przeprowadzeniem przez Zamawiającego ost weryfikacji wyceny dla Wn o zm zawarto Aneks nr 12 - kwestie wprowadzenia do Um docelowej wart rob dla ww. Wn obj Aneksem nr 09 z dnia 31.12.2021 r. kw tymczasową.
14)31.10.2022r.zawarto Aneks nr 14: kwestie wn o zm. Aneks uwzgl również kwestię wprowadzenia do Um docelowej wart robót dla wn o zm nr 109 (branża SRK - zabud kontenerów SRK w st Poronin ze wzgl na wyst nieprzewidzianych w PFU war tech) obj Aneksem nr 13 z dnia 25.05.2022r.
15)19.12.2022r.zawarto Aneksnr15: kwestie wniosków o zmianę(dod zakres robót w st Zakopane w branzy SRK);
16)9.03.2023 zawarto Aneksnr16: zamienne rob odwodnieniowe, zabud kolektora przy p.o. Szaflary Wieś, przebud kolizji kabl SRK i Telekom w st Zakopane. Uregulowano kwestię wprowadz do Um docelowej wartości robót dla ww. zakresu. W zw z opracowaną dokument geodezyjną powykonawczą ujęto w RCO br. torowej faktycznie wykonany zakres robót ziemnych dla pozycji III.22.9
17)Aneks nr17z31.05.2023:Wnioski o zm dot st Szaflary i Biały Dunajec;  zakup i montaż zderzaków hydraulicznych w st Zakopane, wymiana gruntu na odc od km 25,550 do km 27,300 lk99.
18)Aneks nr18 z 29.09.2023: Branża torowa: wykonanie zwiększonej grubości warstwy ochronnej na odcinkach
Branża drogowa – drogi i przejazdy kolejowe: dodatk i zamienny zakres robót dot budowy drogi zbiorczej w rejonie st Szaflary; dodatk i zamienny zakres robót dot budowy drogi zbiorczej w Białym Dunajcu; dodatk i zamienny zakres robót dot budowy dróg zbiorczych na terenie łącznicy w Chabówce; dodatk zakres robót dot budowy drogi zbiorczej w Chabówce (droga 2.1)
Branża sieć trakcyjna: zmiana typu sieci trakcyjnej na odc lk98 Sucha Beskidzka – Chabówka; wymiana konstrukcji wsporczych w torze nr 3 w st Szaflary i Biały Dunajec


Winner: ZUE S.A.