Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-20
Buyer: Paks Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212200 | 45212224

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzésére
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a paksi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés kivitelezési munkáinak elvégzése.
A jelenleg meglévő Paksi Stadion bontása, az aktuális MLSZ infrastruktúra szabályzatban (2016) foglaltaknak megfelelő B kategóriájú, valamint UEFA III. kategóriájú, új 4500 ülőhelyes fedett lelátókkal rendelkező stadion építése.A folyamatos működés biztosíthatósága érdekében a létesítmény négy építési ütemben valósul meg, az építtető a használatba vételt ütemezetten kívánja lebonyolítani.
a) A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek,valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
b) Az átadott tervdokumentációkon túl szükségessé váló tervdokumentációk elkészítése és jóváhagyatása.
c) Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
d) Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
Egyéb a meglévő stadion körüli épített elemek (térburkolatok, használaton kívüli közművek, kerítések, kisebb építmények, ökölvívó csarnok és hozzá épített épületrészek, szerelt lelátók).
Klubépület, fogadóépület, pályavilágítás, labdarúgó pálya. Kivitelezői feladat a felsorolt létesítmények védelme, megóvása a kivitelezési munkák alatt.
Telken belüli kiszolgáló utak,parkolók,járdák,közművek létesítése,környezetrendezés,locsolókút létesítése.
I. ütem: „B” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig 120 nap.
II. ütem: „C” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól (a szerződés aláírásától számított 5 napon belül) a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 120 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. ütemmel egy időben kerül sor.
III. ütem: „V” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 90 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A III. ütemhez kapcsolódó munkaterület átadásra a 2016–17. évi NB1 utolsó fordulót követő 5 munkanapon belül kerül sor.
IV. ütem: jelenlegi főlelátó bontása, az „A” lelátó és kapcsolódó külső létesítmények építése. Kivitelezési idő a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig 180 nap, illetve a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig. A munkaterület átadásra az I. és a II. ütem használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő napon kerül sor. A klubépület,a fogadóépület,a hátsó edzőpályák folyamatos működése és a centerpályán a PAKS FC hazai bajnoki mérkőzéseinek lebonyolíthatósága biztosítandó az összes megvalósítási ütem alatt.Meccsnapokon a meccs kezdete előtt 3 órával a munkavégzést be kell fejezni,a munkaterületet le kell zárni és el kell hagyni.
A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) A szerződés időtartama pontjában megadott 360 nap naptári napokban értendő.


Winner: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.