Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aus Technologischen Gründen wird es erforderlich an einer Seite des ESTW-Gebäudes vor dessen Errichtung eine Fundamentunterfangung herzustellen. Es erfolgt die Errichtung des 1. Kabelschachtes, daran bündig anschließend des ESTW und wiederum bündig anschließend der 2. KS (Gründungssohle tiefer als Gründung ESTW-Gebäude). Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern. Weitere bereits bestehende Verträge wie z. B. für die Errichtung der OLA, BÜW, angemietete BE-flächen, etc. würden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Änderungen ergeben sich aufgrund der Abweichungen der Bautechnologie zwischen Entwurfsplanung und Ausführungsplanung. Zur Erlangung einer prüffähigen PT 1 und PT 2 Planung ist es erforderlich vorhandene Unstimmigkeiten zu klären sowie fehlende Voraussetzungen, wie u. a. notwendige Batteriegrößen, Anschluß FBA, Aufstellplan, Strombedarfsberechnung, etc., zu schaffen. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Der im Zuge der Baumaßnahme geöffnete Zaun des Grundstücks „Abis“ ist wieder zu schließen. Bei dem Lückenschluss ist der neue Teil der Zaunanlage dem Bestand in Höhe, Form und Farbe anzupassen. Gemäß Ausführungsplan Nr. 3-510b ist, entsprechend Forderung der Stadt Taucha, zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Entwässerung in dem gekennzeichneten Bereich Ökopflaster einzubauen. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Auf Grund mangelnder Signalsicht wird es erforderlich das Signal 47ZU2 zu versetzen. Auf Grund der Änderungsmitteilung wird es notwendig für das Sig D (Schönefeld) und Sig C (Thekla) Zusatzsignale an je einem separaten Signalmast anzubringen. Hierfür sind jeweils Rammpfahlgründungen erforderlich. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Herstellung des Regenrückhaltebeckens ist gemäß Vertrag die Beckensohle sowie die Beckenumrandung mit dem vorhandenen Aushubboden herzustellen. Bei der Eignungsprüfung des Materials wurde festgestellt, dass zur Erreichung des geforderten Durchlässigkeitswertes sowie der Tragfähigkeit eine Verbesserung des Materials mit Bindemittel notwendig ist. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Leistungen zur Festlegung der Standorte der Kabelschränke in der Örtlichkeit und das Anzeichnen der Gleisschaltmittel vor der Kabelverlegung sind im Rahmen einer Begehung notwendig um eine fachgerechte Ausführung der Leistungen sicher zu stellen und die Schnittstellen AN Bau / Ausrüster klar abzugrenzen. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern. Weitere bereits bestehende Verträge wie z. B. für die Errichtung der OLA, BÜW, angemietete BE-flächen, etc. würden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Auf Grund der Verschiebung der Inbetriebnahme des ESTW-A Taucha ist eine Inbetriebnahme Gleis 2 in Alttechnik mit der Gewährleistung zweigleisige Betriebsführung (im geraden Strang befahrbar) erforderlich. Hierzu ist eine zusätzliche PT 1 und PT 2 Planung Bz 3.5 zu erstellen und zu realisieren. Die anschließende Planung Bz 4.0 ist wegen der geänderten Vorrausetzungen zu überarbeiten. Durch die Verschiebung der Inbetriebnahme ESTW kommt es zu einer Bauzeitverlängerung. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der VOB-Abnahme wurde vom Eigentümer die Herstellung einer Schutzeinrichtung (Leitplanke) zur Sicherung der Bahnanlagen im Kurvenbereich der Zufahrt gefordert. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Auf Grund noch vorhandener, in Betrieb befindlicher LST-Kabelanlagen kann die Böschungsprofilierung im genannten Bereich erst nach Inbetriebnahme des ESTW Taucha und Außerbetriebnahme der Kabel, nur noch mit landgebundener Technik, erfolgen. Hierbei sind die Altkabelanlagen, Verteiler, Altfundamente Zaunanlage, Ziegelwände, Stahlpfosten, etc. zurückzubauen und zu entsorgen. Des Weiteren ist die Rodung und Profilierung des Bereiches einschließlich Entsorgung des Materials sowie der Neubau der Zaunanlage erforderlich. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: ESF

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Entwässerung erdberührter Flächen und Hinterfüllung von Bauwerken nach RIZ WAS 7 – EÜ Portitzer Straße.
Es wird die Herstellung der Entwässerung entsprechend RIZ WAS 7 mit Drainmatte und beidseitigem Vliesfilter im Hinterfüllbereich Gehweg innerhalb des Troges EÜ Portitzer Straße 1. und 2. BA erforderlich. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müßte mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müßte das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern. Weitere bereits bestehende Verträge wie z. B. für die Errichtung der OLA, BÜW, angemietete BE-flächen, etc. würden ebenfalls erhebliche Kosten verursachen.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Am Grundstück Portitzer Straße 11 muss der marode Zaun entlang des Gleises zur Herstellung der Entwässerungsmulde zurück gebaut und entsorgt werden. Nach Abschluß der Arbeiten ist dieser als Stabgitterzaun (grün, 1,80 m hoch) zu ersetzen. Der Zaun entlang der Portitzer Straße muss zur Realisierung der temporären Fußgängerführung abgebaut, eingelagert und wieder aufgebaut werden, wobei defekte Elemente zu ersetzen sind. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Entsprechend Forderung aus der Abnahme neue 50 Hz Einspeisung (von 230 V auf 400 V) und Stromversorgung LST im Stellwerk Leipzig-Heiterblick, ist für die sichere Betriebsführung (z. B. Stromausfall, etc.) ein entsprechendes Notstromaggregat vorzuhalten. Da dieses nicht vorhanden ist, wird es notwendig ein entsprechendes Aggregat ESE 1006 DBS-GT Benzin Stromerzeuger mit Großtank – 10,0 kVA / 400/230 V (siehe Datenblatt) zu beschaffen und zu liefern. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-20
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Auf Grund von baulichen Zusammenhängen, fehlender Zulassung für die vorgesehenen Gründungen und in der Örtlichkeit vorhandener Zwangspunkte ist es erforderlich an Signalen die vorgesehene Gründungsart zu ändern. Für die Signale 47L313X, 47L601Y ist je ein Beton-Gliederfuß K1 und für die Signale 47L523Y, 47L113Y je ein Rammpfahl klein einzubauen. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2019-11-20
Buyer: Västra Götalandsregionen
Country: SE
Contract type: Supplies
CPV classification: 33100000 | 33120000: Physiological monitoring systems | 33195000

Technical requirements: Västra Götalandsregionen (VGR) planerar för en eventuell kommande upphandling av CTG-utrustningar inklusive tillbehör och förbrukning och inbjuder härmed till produktvisning den 4 och 6 december.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-11-20
Buyer: Nacionalinė švietimo agentūra
Country: LT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48310000 | 48620000: Operating systems
Estimated value: 2066115.7 EUR
Submission deadline: 2019-12-02
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: 15 000 vnt. Microsoft 365 A3 naudotojo paketo licencijų (naujausia gamintojo paskelbta versija) arba lygiaverčių programinės įrangos licencijų. Numatomas licencijų galiojimo laikotarpis – 3 metai.
Numatoma įsigyti 15 000 vnt. Microsoft 365 A3 naudotojo paketo licencijų (naujausia gamintojo paskelbta versija) arba lygiaverčių programinės įrangos licencijų. Numatomas licencijų galiojimo laikotarpis – 3 metai.
Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, dalyviai kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą EBVPD.
Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tiekėjo, nepateikusio pasiūlymo galiojimo užtikrinimo, pasiūlymas bus atmestas. Reikalaujamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas – 5 proc. nuo pasiūlymo vertės. Pateikiama pirmojo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimas.
Perkančioji organizacija mokėjimus atlieka kasmet, pirmus ir antrus metus suma neturi viršyti 1/3 pasiūlymo kainos. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę, trūkstant ar negavus finansavimo, ar esant nenumatytoms aplinkybėms, vienašališkai atsisakyti pirkti visas licencijas arba jų dalį antraisiais arba trečiaisiais metais. Pasinaudodama šiomis teisėmis perkančioji organizacija nebus dalyviui jokiu būdu atsakinga dėl patirtų nuostolių ar išlaidų, susijusių su neperkamomis licencijomis ar dalyvavimu pirkime.

Eligibility requirements: Deklaruodami, kad nėra pagrindo pašalinti iš pirkimo, dalyviai kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą EBVPD.

Award value: 2066115.7
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-11-20
Buyer: Servicio Madrileño de Salud – Hospital Universitario 12 de Octubre
Country: ES
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33140000: Medical consumables
Estimated value: 3798896.9 EUR
Submission deadline: 2019-12-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: 2020-0-11: suministro de cobertura quirúrgica por procedimiento para los quirófanos del Hospital Universitario 12 de Octubre
Suministro de cobertura quirúrgica por procedimiento para los quirófanos del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Eligibility requirements: Ver pliegos.

Award value: 3798896.9