Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31000000 | 31625200 | 32000000 | 32323500 | 32580000

Technical requirements: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie dworca kolejowego Włocławek, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).
2.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego.
UWAGA: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej, zwanej dalej "Platforma" lub "System" pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie dworca kolejowego Włocławek, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).
2.Wykonawca w dniu 15.06.2022 r. złożył wniosek o waloryzację wynagrodzenia, uzasadniając go nadzwyczajnym wzrostem kosztów produkcji montażowo-budowlanej zaistniałym w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w stosunku do cen w oparciu o które przygotowywał ofertę;
1) fakt, iż w art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń. zm. - dalej: „ustawa Pzp” dalej ustawa Pzp), Ustawodawca dopuścił możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć – w powyższe wlicza się sytuacja związana z COVID-19 oraz wojną w Ukrainie,
z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza, wobec czego Strony postanowiły o dokonaniu zmiany wynagrodzenia Wykonawcę (zwaloryzowaniu wynagrodzenia), poprzez jego zwiększenie o kwotę 1 860 770,45 zł netto, tj. o kwotę 2 288 747,66 zł brutto, obliczoną w oparciu o załączony do niniejszego aneksu model obliczeniowy.
2) fakt, iż zmiana wynagrodzenia (jego waloryzacja) nie obejmuje wynagrodzenia z tytułu robót dodatkowych.
„Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) w wysokości brutto 33 913 616,78zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 78/100), w tym: kwota netto 27 572 046,16 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 16/100) i należny podatek VAT 6 341 570, 62 zł (słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 62/100).”
5. Zmiana wynagrodzenia dokonana na podstawie Aneksu nr 1, Aneksu nr 2 i Aneksu nr 3. (Całkowita wartość zamówienia (bez Vat)  przed zmianami  wynosiła: 20 877 693,00 zł).
W  trakcie realizacji inwestycji zaistniały okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a także chcąc zapobiec sytuacji dotyczącej odstępowania od umowy przez Wykonawcę dot. okoliczności nadzwyczajnych związanych z pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie, co doprowadziło do pojawienia  się problemów spowodowanych znacznym wzrostem kosztów realizacji inwestycji, cen materiałów budowlanych, kosztów robocizny i usług świadczonych w związku z realizacją inwestycji budowlanych.


Winner: Budimex S.A.