Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-02
Buyer: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48823000: File servers | 51611100 | 72500000

Technical requirements: «Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και συνοδευτικών υπηρεσιών για την Υγεία» στο πλαίσιο του ΥΕ4 της Πράξης «Παροχή προηγμένων..νοσοκομειακές μονάδες...»
«Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και συνοδευτικών υπηρεσιών για την Υγεία» στο πλαίσιο του ΥΕ4
Αντικείμενο αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού εξοπλισμού και λογισμικού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων για την Υγεία στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας». Επιπλέον, περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης καθώς και υπηρεσίες εγγυημένης λειτουργίας για διάστημα πέντε (5) ετών.Στόχος του έργου είναι η διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και του επιστημονικού τους προσωπικού.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Διακήρυξης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης βαρύνει τον προϋπολογισμό 2022 του φορέα με σχετική πίστωση. Επιπλέον, η Σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
«Προμήθεια αποθηκευτικού εξοπλισμού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων και συνοδευτικών υπηρεσιών για την Υγεία» ΥΕ4 ΝΟΣΚΟΜΕΙΑ
Αντικείμενο αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση αποθηκευτικού εξοπλισμού και λογισμικού για την επέκταση του κέντρου δεδομένων για την Υγεία στο πλαίσιο της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας». Επιπλέον, περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης καθώς και υπηρεσίες εγγυημένης λειτουργίας για διάστημα πέντε (5) ετών.Στόχος του έργου είναι η διασύνδεση Νοσοκομειακών Μονάδων στο δίκτυο ΕΔΕΤ, πρακτική που ακολουθείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πολλαπλά οφέλη για το ερευνητικό έργο των νοσοκομείων και του επιστημονικού τους προσωπικού.
Λόγω της καθυστέρησης της υλοποίησης του αντικειμένου της ως άνω αναφερόμενης υπ’ αρ.πρωτ. 2956/24.02.2022 σύμβασης του Υποέργου 3/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, εκτιμάται η ανάγκη μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος και της υπ’αριθμ. 2029/03-02-2023 σύμβασης για την εφικτή και ασφαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου έως τις 25.08.2023, λόγω συνδρομής ειδικών δυσχερών συνθηκών για την υλοποίηση του έργου.
Το έργο της επέκτασης του ΚΔ που αποτελεί το ΥΕ3 της ίδιας Πράκξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας»έχει καθυστερήσει εξαιτίας μίας σειράς εξωγενών παραγόντων ανωτέρας βίας, γεγονός το οποίο συμπαρασύρει και το παρόν έργο σε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου. Το έργο της επέκτασης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Ιουλίου 2023, ενώ το απομένον χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών της παρούσας σύμβασης είναι της τάξης του ενός μηνός. Λόγω της καθυστέρησης της υλοποίησης του αντικειμένου της ως άνω αναφερόμενης υπ’ αρ.πρωτ. 2956/24.02.2022 σύμβασης του Υποέργου 3/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, εκτιμάται η ανάγκη μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος και της υπ’αριθμ. 2029/03-02-2023 σύμβασης για την εφικτή και ασφαλή υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου έως τις 25.08.2023.


Winner: ΜΤΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ