Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-22
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45213321 | 45230000 | 45231400 | 45233144 | 45234100

Technical requirements: Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása
Az Ebes (kiz.) – Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakasz teljes átépítése a 2105+00 – 2181+50 szelvények között v = 160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.
Kétvágányú, 160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 7,65 pálya km hosszon a pálya al- és felépítményének átépítése, Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Felsővezetéki rendszer korszerűsítése. Közúti felüljáró építése. Optikai kábel áthelyezése, erősáramú kábel és vonalkábel fektetése az átépítés teljes hosszában.
— Hézag nélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Ebes(kiz.) – Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakaszon 15 300 vágány fm hosszban alépítményjavító géplánccal,nagygépes technológiával,
— Váltakozó áramú 50Hz 25 kV villamos felsővezeték átépítése egybefüggően az átépített vágányok felett 15,3km hosszban,
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek-ben foglaltak szerint megvizsgálta a közbeszerzés tárgyának egy részére történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét. A részajánlattétel nem megengedett az alábbiak miatt: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakmais folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történőmunkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása ésfeltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása
Az Ebes (kiz.) – Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakasz teljes átépítése a 2105+00 – 2181+50 szelvények között v = 160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.
Kétvágányú, 160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 7,65 pálya km hosszon a pálya al- és felépítményének átépítése, Vonali műtárgyak felújítása és átépítése. Felsővezetéki rendszer korszerűsítése. Közúti felüljáró építése. Optikai kábel áthelyezése, erősáramú kábel ésvonalkábel fektetése az átépítés teljes hosszában.
— Hézag nélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Ebes(kiz.) – Debrecen (kiz.) nyíltvonali vonalszakaszon 15300 vágány fm hosszban alépítményjavító géplánccal,nagygépes technológiával,
— Váltakozó áramú 50Hz 25 kV villamos felsővezeték átépítése egybefüggően az átépített vágányok felett 15,3 km hosszban,
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bek-ben foglaltak szerint megvizsgálta a közbeszerzés tárgyának egy részére történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét. A részajánlattétel nem megengedett az alábbiak miatt: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történőmunkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
A Befejezési határidő az alapszerződés szerint 31.8.2019 napja helyett, a területszerzéshez kapcsolódó késedelemre, a próbacölöpözési munkarészre és a téli időjárási körülmények között nem végezhető pályalemez építés munkarészre tekintettel a következőképpen módosul: 28 nap területszerzési akadály és 1.12.2018 – 14.3.2019 napjáig tartó téli időjárásra tekintettel fennálló akadályoztatásból eredő 103 napos késedelem (összesen 131 nap) eredményeképpen 9.1.2020 napjára módosul a véghatáridő.Vállalkozó a 6.2.2018 napján kelt, EDE-K-00034 számú levelében rész munkaterület átadás-átvételi kérelmet terjesztett elő, amelynek keretében kérte többek között a 2169/1 és 2169/2 jelű műtárgyépítéshez szükséges Debrecen 0413/4 hrsz. alatti ingatlan munkaterületként történő átadását.
Vállalkozó EDE-K-00062 számú levelében jelezte, hogy többek között a 0413/4 alatti ingatlan is érintett a műtárgyépítés kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges próbacölöpözési munkákkal és kérte a terület átadását 9.3.2018 napjáig.


Winner: V-Híd Zrt.