Public procurement notice: Additional Information
Published: 2021-03-22
Buyer: Aparegio Gorj S.A.
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231100 | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2021-04-22
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: CL 24- Proiectare si executie surse apa si aductiuni cu lucrari reabilitare procese tratare şi pompare Targu Jiu, Polata, lucrari de reabilitare cladiri de hidrofor Tg Jiu
Lucrările de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru „CL24 – Proiectare si executie surse apa si aductiuni cu lucrari reabilitare procese tratare şi pompare Targu Jiu, Polata, lucrari de reabilitare cladiri de hidrofor Tg Jiu”, includ:
Durata de executie – 854 de zile (28 de luni), din care 244 zile (opt luni) proiectare si 610 zile (20 de luni) executie.
— proiectul tehnologic si detaliile de executie – cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor popuse, a procesului tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii statii de tratare, conform cerintelor descrise in Cap. 1 „Cerintele entitatii contractante”. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari temporare) pentru mentinerea facilitatilor de alimentare cu apă existente pe toata durata realizarii noii statii de tratare, a conductelor de aducțiune si retelei de distributie;
— intocmirea documentatiilor pentru obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare proiectului, de la toate autorităţile mentionate in certificatul de urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania;
— instruirea (training) personalului operatorului si intocmirea manualelor de operare si intretinere, conform celor descrise in documentatie;
— intocmirea desenelor post executie si a cartii constructiei descrise in Cap. 1, Sectiunea 1, Partile 1 si 2;
— o perioada de trei luni de testare si punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie;
— pe toata perioada de garantie (36 de luni), antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurand training si asistenta operationala pentru personalul beneficiarului.
Durata prevazuta la sectiunea II.2.7), reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.
Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:
— in a 25-a zi inainte de data-limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
— in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea „sau echivalent”.