Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-15
Buyer: Wasserstraßen-Neubauamt Berlin
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects
Estimated value: 7700124.34 EUR
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Ersatzneubau der Ufereinfassungen mit Spundwänden und Böschung im
Bereich des CVK km 0 bis km 0,600 (Los 2)
Der Preis wird aus der Wertungssumme der Angebotssumme ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Preisnachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel gemäß dem Formblatt "Aufwendungen für Lohnänderung", preislich günstigste Grund- oder Wahlposition sowie ggf. den Bedarfspositionen.
Für die Angebotswertung wird die Wertungssumme (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis
10 Punkten normiert:
- 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme.
- 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle Angebote mit darüber liegenden Wertungssummen erhalten ebenfalls 0 Punkte.
Die Punktermittlung für die dazwischen liegenden Wertungssummen erfolgt über eine lineare Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma.
Bauablaufplan unter Berücksichtigung aller Randbedingungen, Abstimmungen und Abhängigkeiten durch Dritte sowie Gerätekonzept.

Jeweils 10 Punkte für:
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm nahezu vollständig mit ihren Abhängigkeiten dargestellt und miteinander verknüpft. 
- Parallele Vorgänge sind nahezu vollständig dargestellt. 
- Geräteressourcen sind den einzelnen Vorgängen nahezu vollständig zugeordnet und dargestellt. 
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 75 % der wesentlichen Randbedingungen der Verdingungsunterlage (VDU) mit ihren Abhängigkeiten 
  in seiner Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 7,5 Punkte für:
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm überwiegend mit ihren Abhängigkeiten dargestellt und miteinander verknüpft. 
- Parallele Vorgänge sind überwiegend dargestellt.
- Geräteressourcen sind den einzelnen Vorgängen überwiegend zugeordnet und dargestellt.
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 60 % der wesentlichen Randbedingungen der VDU mit ihren Abhängigkeiten in seiner
  Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 5 Punkte für:
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm mindestens mit den Hauptbauleistungen mit ihren Abhängigkeiten dargestellt und miteinander verknüpft.
- Parallele Vorgänge sind teilweise dargestellt.
- Geräteressourcen sind mindestens den Hauptbauleistungen zugeordnet und dargestellt.
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 40 % der wesentlichen Randbedingungen der VDU mit ihren Abhängigkeiten in seiner 
  Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 2,5 Punkte für:
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm mindestens mit den Hauptbauleistungen dargestellt und teilweise miteinander verknüpft.
- Parallele Vorgänge sind vereinzelt dargestellt.
- Geräteressourcen sind mindestens teilweise den Hauptbauleistungen zugeordnet und dargestellt.
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 20 % der wesentlichen Randbedingung der VDU mit ihren Abhängigkeiten in seiner
  Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 0 Punkte für:
- Einzelne Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm dargestellt und nicht miteinander verknüpft.
- Parallele Vorgänge sind nicht dargestellt.
- Geräteressourcen sind dargestellt, allerdings nicht mit Bauleistungen verknüpft.
- Der Bieter hat weniger als 20 % der wesentlichen Randbedingung der VDU mit ihren Abhängigkeiten in seiner Ablaufplanung berücksichtigt hat.
Konzept Planung und Durchführung im Bereich Düker BEW + Bauzeitenplan

Jeweils 10 Punkte für:
- Das Konzept beschreibt nahezu vollständig die technische Planung, Vorbereitung der  
  Hauptbauleistungen und Baudurchführung mit ihren jeweiligen Abhängigkeiten. 
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm nahezu vollständig dargestellt und miteinander verknüpft.
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 75 % der wesentlichen Randbedingungen der Verdingungsunterlage (VDU) mit ihren   Abhängigkeiten 
  in seiner Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 7,5 Punkte für:
- Das Konzept beschreibt überwiegend die technische Planung, Vorbereitung der Hauptbauleistungen und Baudurchführung mit ihren jeweiligen Abhängigkeiten. 
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm überwiegend dargestellt und miteinander verknüpft.
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 60 % der wesentlichen Randbedingungen der Verdingungsunterlage (VDU) mit ihren Abhängigkeiten 
  in seiner Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 5 Punkte für:
- Das Konzept beschreibt teilweise die technische Planung, Vorbereitung der Hauptbauleistungen und Baudurchführung. Jeweiligen Abhängigkeiten sind unvollständig
  dargestellt.
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm mindestens mit den Hauptbauleistungen mit ihren Abhängigkeiten dargestellt und miteinander verknüpft. 
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 40 % der wesentlichen Randbedingungen der Verdingungsunterlage (VDU) mit ihren Abhängigkeiten 
  in seiner Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 2,5 Punkte für:
- Das Konzept beschreibt in grober Form die technische Planung, Vorbereitung der Hauptbauleistungen und Baudurchführung mit ihren jeweiligen Abhängigkeiten. 
- Die Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm mindestens mit den Hauptbauleistungen dargestellt und teilweise miteinander verknüpft.
- Es ist in leicht erkennbarer Form dargestellt, dass der Bieter mindestens 20 % der wesentlichen Randbedingungen der Verdingungsunterlage (VDU) mit ihren Abhängigkeiten 
  in seiner Ablaufplanung berücksichtigt hat. 

Jeweils 0 Punkte für:
- Es wurde kein Konzept übergeben.
- Einzelne Vertragsleistungen sind in einem Balkendiagramm dargestellt und nicht miteinander verknüpft.
- Der Bieter hat weniger als 20 % der wesentlichen Randbedingungen der Verdingungsunterlage (VDU) mit ihren Abhängigkeiten in seiner Ablaufplanung 
  berücksichtigt hat.
Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit:
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt worden sind,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.


Winner: Bietergemeinschaft Bunte Bauunternehmung SE & Co. KG / Züblin Spezialtiefbau GmbH / Otto Mette Wasserbau GmbH & Co. KG
Award value: 7700124.34
Number of bids: 2