Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-22
Buyer: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212300 | 45453100 | 71220000

Technical requirements: Az elsődleges cél négy új, egyenként 2500 m2-es hasznos területű, eredeti hangfelvételre alkalmas műterem telepítése, melyből kettő-kettő egymás mellé épül, azonban az egymás melletti épületek szerkezetileg teljesen különálló épületet jelentenek. A műtermek az eltérő filmgyártási munkafolyamatok esetén egymástól függetlenül is használhatóak, ugyanakkor a használati igény szerint összenyithatóak 2 db 5000 m2 műteremmé.
További beruházás egy reprezentatív fogadóépület, valamint a műtermek fejépületében, a műtermek üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódó különböző funkciójú kiszolgálóhelyiségek és új külön álló produkciós célú kiszolgáló épületek építése és megújuló energiaforrások telepítése. Az új épületekhez új utak és jelentős számú új parkolóterületek is megvalósításra kerülnek.
Az épületbe beépített összes szerkezeti acél mennyisége (tetőszerkezetet is beleértve) összesen: 2061,6 t
Nettó 28782 m2 összalapterületű új építésű épületek teljes épületvillamossági és épületgépészeti rendszer kiépítése
A rekonstrukció része a jellemzően leromlott meglévő épületállomány és a meglévő utak felújítása, korszerűsítése, valamint a meglévő közmű-hálózat felújítása, bővítése.
Az elsődleges cél négy új, egyenként 2500 m2-es hasznos területű, eredeti hangfelvételre alkalmas műterem telepítése, melyből kettő-kettő egymás mellé épül, azonban az egymás melletti épületek szerkezetileg teljesen különálló épületet jelentenek. A műtermek az eltérő filmgyártási munkafolyamatok esetén egymástól függetlenül is használhatóak, ugyanakkor a használati igény szerint összenyithatóak 2 db 5000 m2 műteremmé.
További beruházás egy reprezentatív fogadóépület, valamint a műtermek fejépületében, a műtermek üzemeltetéséhez szervesen kapcsolódó különböző funkciójú kiszolgálóhelyiségek és új külön álló produkciós célú kiszolgáló épületek építése és megújuló energiaforrások telepítése. Az új épületekhez új utak és jelentős számú új parkolóterületek is megvalósításra kerülnek.
Az épületbe beépített összes szerkezeti acél mennyisége (tetőszerkezetet is beleértve) összesen: 2061,6 t
Nettó 28782 m2 összalapterületű új építésű épületek teljes épületvillamossági és épületgépészeti rendszer kiépítése
A rekonstrukció része a jellemzően leromlott meglévő épületállomány és a meglévő utak felújítása, korszerűsítése, valamint a meglévő közmű-hálózat felújítása, bővítése.
1. A Felek rögzítik, hogy az Előzményekben foglaltakra tekintettel a Szerződés új, I.1.3.A. ponttal egészül ki:
„I.1.3. A. Megrendelő rögzíti, hogy a Hunyadi János életét és tetteit feldolgozó többrészes televíziós sorozat forgatása miatt a Beruházás kivitelezésének felfüggesztésére (a továbbiakban: „Felfüggesztés”) lesz szükség. A Felfüggesztés következtében a Megrendelő megrendelése alapján ideiglenes létesítmények létesítése szükséges (a továbbiakban: „Ideiglenes Létesítmények”) a Vállalkozó által annak érdekében, hogy a Felfüggesztés okozta akadályozó hatások minél kevésbé érvényesüljenek és a Felfüggesztés kezdeti időpontjáig a Vállalkozó minél jobban tudjon haladni a kivitelezéssel. Az Ideiglenes Létesítmények pontos elhelyezkedését és műszaki tartalmát jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete tartalmazza. Az Ideiglenes Létesítmények kivitelezése külön szakaszban történik. Felek rögzítik, hogy az Ideiglenes Létesítményekkel kapcsolatos Munkaterület átadás-átvételére és műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó, Szerződésben rögzített általános rendelkezéseket külön-külön alkalmazzák azzal, hogy a részeletszabályokra (pl. értesítési határidők, időtartam stb.) vonatkozóan eltérő szabályokat állapítanak meg.”
2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés I.1.4. c) alpontja, valamint az I.1.4. pontban szereplő „Kiürítési Időszak 3.” szövegrész törlésre kerül.
„II.3.1.1. e) a Kivitelezés V. szakaszára vonatkozó Munkaterület-szakasz átadására legkésőbb a szerződésmódosítás hatálybalépését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor, a Felek által közösen egyeztetett időpontban.”
„Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott Kiürítési Időszakokra és az egyes Munkaterület-szakaszok átadására a Szerződés rendelkezéseitől eltérően a Felek által egyeztetett időpontokban és módon kerül sor.”


Winner: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság