Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-09
Buyer: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Country: SK
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 71250000

Technical requirements: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác komplexnej rekonštrukcie športového areálu VŠC Dukla Banská Bystrica. Množstvo a rozsah prác je uvedený Špecifikácii predmetu diela a v Dokumentácii objednávateľa. Dodávateľ stavebných prác bude postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC - Žltá kniha.
Zmluva o dielo č. 2019/121 bola uzatvorená, ako výsledok verejného obstarávania na základe príkaznej zmluvy č.VŠC-7-20/2017 zo dňa 5. septembra 2017 Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
Zmeny v zmluve o dielo sú realizované prostredníctvom Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 2019/121 - Rekonštrukcia atletického štadióna VŠC Dukla Banská Bystrica. Dodatok č.2 bol uzatvorený Vojenským športovým centrom Dukla Banská Bystrica, rozpočtová organizácia, Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác komplexnej rekonštrukcie športového areálu VŠC Dukla Banská Bystrica. Množstvo a rozsah prác je uvedený Špecifikácii predmetu diela a v Dokumentácii objednávateľa. Dodávateľ stavebných prác bude postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC - Žltá kniha.
Predmetom zmeny zmluvy sú doplňujúce stavebné práce, ktorých súčasťou je aj úprava projektovej dokumentácie a súvisiaca inžinierska činnosť s povoľovacím procesom stavby štadiónu VŠC Dukla Banská Bystrica takým spôsobom, aby štadión svojimi parametrami spĺňal kritéria Medzinárodnej atletickej federácie IAAF pre národné a medzinárodné súťaže a tiež podmienky pre usporiadanie medzinárodných futbalových súťaží v zmysle platnej legislatívy SFZ po roku 2022, kde bude požadovaná certifikácia UEFA pre futbalové štadióny kategórie 3.
Doplňujúce stavebné práce z hľadiska účelu a použitia stavby sú realizované pre splnenie nárokov na usporadúvanie významných medzinárodných podujatí. Pričom ide najmä o navýšenie kapacity miest pre sedenie divákov, zvýšenie bezpečnosti a na to nadväzujúce práce.
Podrobnejšie informácie o povahe a rozsahu úprav v zmluve vrátane opisu okolností, na základe ktorých vznikla potreba úpravy zmluvy sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420832. - názov dokumentu: Odôvodnenie.
Zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických, alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcimi stavebnými prácami podľa pôvodnej zmluvy.
Zmena dodávateľa by znamenala zásah do už vykonaných stavebných prác na jednotlivých stavebných objektoch a technologických celkoch, čo by spôsobilo ťažkosti s technickou interoperabilitou z hľadiska plynulého nadviazania na už začaté alebo vykonané stavebné práce pôvodným dodávateľom a tiež stratu záručných podmienok v zmysle zmluvných podmienok. Zmena dodávateľa by pre verejného obstarávateľa okrem technických problémov znamenala z ekonomických dôvodov podstatnú duplicitu nákladov a aj neprimerané časové omeškanie.
Podrobné odôvodnenie vykonania zmien v zmluve vrátane odôvodnenia vykonania zmeny zmluvy bez nového verejného obstarávania je zverejnené v profile VO na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/420832. - názov dokumentu: Odôvodnenie.


Winner: Sport Construction a.s.