Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233221 | 45233228

Technical requirements: Vállalkozási szerződés a 48. sz. főút 3+500-30+006 km sz. közötti engedélyköteles szakaszok 11,5 tonnás burkolaterősítés kivitelezési munkáinak elvégzésére
Vállalkozási szerződés a 48. sz. főút 3+500 - 30+006 km sz. közötti engedélyköteles szakaszok 11,5 tonnás burkolaterősítés kivitelezési munkáinak elvégzésére.
Vállalkozási szerződés a 48. sz. főút 3+500-30+006 km sz. közötti engedélyköteles szakaszok 11,5 tonnás burkolaterősítés kivitelezési munkáinak elvégzésére
s hatósággal, üzemeltetőkkel és kezelőkkel, valamintÖnkormányzatokkal történő folyamatos kapcsolattartás és aszükséges egyeztetéseklebonyolítása.
szolgáltatói és egyéb engedély, hozzájárulásbe szerzése,valamint az időközben lejárt engedélyek,hozzájárulások érvényességénekmeghos
2. sz. szerződésmódosítás II.2.3. pontjában bemutatott Vállalkozói Díj növekményének forrásigényét a Szerződés tartalékkeretének összegén túl a projekt fedezetét biztosító IKOP-4.1.0-15-2016-00001 számú „48. sz. főút Debrecen Nyírábrány, országhatár szakasz fejlesztése” tárgyú Támogatási Szerződés teljes egészében nem fedezi, ezért további forrás bevonása vált szükségessé.
A fentiek értelmében a projekt és a Szerződés pénzügyi forrása az IKOP-4.1.0-15-2016-00001 Támogatási Szerződésben, valamint az IKOP-4.2.0-2020-00001 Támogatási Szerződésben kerül biztosításra.Fenti indokra tekintettel a Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják.
a 48. sz. főút 7+253 km szelvényében lévő Panoráma úti csomópont körforgalmú csomóponttá történő kialakításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatokat elvégzése, valamint - az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság 99/2020. (VIII.5.) ÚB határozatának alkalmazása a körforgalmú csomópontok tervezésére/kialakítására vonatkozóan.
A műszaki tartalomváltozás, ehhez kapcsolódó díj módosítás, és határidő módosítása a Kbt. 141. § (2)-(3) szerint.


Winner: "KE-VÍZ 21" Építőipari zártkörűen működő Ré szv énytársaság
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233222 | 45233225

Technical requirements: asphaltierte Straße zu Leitwarte, ca. 16.380 m² geschotterte Montageflächen um Windenergieanlagen und ca.
680 m² gepflasterter Flächen um die Leitwarte, Querung des Freiburger Schleusenfleths (Gewässer 2. Ordnung,
Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist für die Einlegung von Rechtsbehelfen in §160 Absatz 3 GWB.
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis
zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen über
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu
asphaltierte Straße zu Leitwarte, ca. 16.380 m² geschotterte Montageflächen um Windenergieanlagen und ca.
680 m² gepflasterter Flächen um die Leitwarte, Querung des Freiburger Schleusenfleths (Gewässer 2. Ordnung,
Die Lagen der Entwässerungen sind ungenau kartiert, dadurch ergab sich ein nachträglicher Mehraufwand. Die Leistungen wurden zur Beweissicherung erforderlich.


Winner: Wilhelm Henn Straßen- und Tiefbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45231300 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233221 | 45233290

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
droga wojewódzka nr 102 odcinek o długości około 13,4 km tj. od km 52+197,20 (m. Lędzin) do km 65+606,46 (m. Trzebiatów)
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 klasy technicznej drogi głównej (G). Rozbudową objęty będzie odcinek o długości około 13,4 km tj. od km 52+197,20 (m. Lędzin) do km 65+606,46 (m. Trzebiatów). Część odcinka drogi wojewódzkiej prowadzony jest po śladzie istniejącej drogi:
2) odcinek 2 - nowy przebieg drogi od km 55+536,64 (rondo w Konarzewie) do km 60+740,00 – obejście m. Konarzewo, Rogozina i Zapolice,
12) budowę elementów kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej,
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Dokumentacji Projektowej, Rozdziale C SWZ i Wycenionych Przedmiarach Robót.
Projekt przewidziany jest do współfinansowania przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021 – 2027.
1.	Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przewidziane w Dziale IX ustawy.
2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)	zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
5.	Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6.	Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;


Winner: BUDIMEX S.A.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
146 - Am östl. Injektionsschacht wurde ein zusätzlicher Innenbrunnen hergestellt. In diesem sind die Grundwasserstände permanent zu überwachen, um einen Überblick über die hydraulischen Verhältnisse zu erhalten.
Die Arbeiten stehen in untrennbarem zeitlichem, planerischem und räumlichen Zusammenhang zur bereits installierten Gesamtüberwachung der Wasserhaltungsanlage, an welche die Einzelmessstelle anzuschließen ist.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: Commissario Straordinario Unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane  D.P.C.M. del 11/05/2020
Country: IT
Contract type: Works
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Lavori di “Realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro,Lungomare Mazzini - Mazara del Vallo
Realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara del Vallo
Lavori di “Realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara del Vallo”
Lavori di “Realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara del vallo
Esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione del collettamento del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella, Trasmazzaro e collegamento alla rete esistente di Lungomare Mazzini nel Comune di Mazara del Vallo,
Lavorazioni aggiuntive e variate rispetto a quelle previste nel progetto esecutivo originario a seguito di problematiche puntuali connesse ad alcune peculiari criticità idrogeologiche e geotecniche ed integrazione alle opere previste relativamente a ulteriori nuovi tratti di condotte ad estensione della rete fognaria e fornitura e collocazione di due gruppi elettrogeni a servizio delle due stazioni di sollevamento esistenti


Winner: Eurovega Costruzioni s.r.l.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
145 - Die Erkenntnisse aus dem bisherigen Probebetrieb am RS3 zeigen, dass aufgrund der festgestellten hydraulischen Verbindung zwischen TI und TII das Absenkziel für den TI-Aquifer in der Bauphase „Horizontalvortrieb und Kaverne“ möglicherweise nochmal angepasst werden muss. Da im bisherigen Probebetrieb das neue Absenkziel für den TI noch nicht nachgewiesen werden konnte, ist das Erreichen des Absenkziels durch einen erneuten Probebetrieb zu verifizieren.
Die hydraulische Verbindung der Aquifere war unvorhersehbar. Die Gesamtmaßnahme wird durch den erneuten Probebetrieb nicht verändert.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
143 - Während der Baumaßnahme 2. S-Bahn Stammstrecke soll für die beiden bestehendenKühlbrunnen ein redundanter Ersatzkühlbrunnen hergestellt werden. Zu diesem Ersatzkühlrbunnen gehört auch eine Brunnenstube. Aus umweltschutzgründen, Schutz vor Vandalismus sowie im Sinne eines reibungslosem Betriebs des Ersatzkühlbrunnen soll die zugehörige Brunnenstube im Richelpark Untertage hergestellt werden. Bisher war eine Brunnenstube Obertage vorgesehen.
Die erforderlichen Leistungen stehen in untrennbarem ausführungstechnischen Bezug zu der bereits hergestellten Brunnenbohrung für den Ersatzkühlbrunnenim Richelpark sowie zur technischen Bearbeitung des gesamten Ersatzkühlbrunnensystems, welches bereitsim Hauptvertragbeauftragt ist. Eine Trennung zur Hauptvertragsleistung ist nicht möglich. Bei einer Trennung der erforderlichen Leistungen vom Hauptvertragmüssten die aktuell laufendetechnische Bearbeitung, die im Hauptvertrag beauftragt sind, unterbrochenund neu ausgeschriebenen werden, was mit erheblichen Mehrkosten, ggf. Bauzeitverzögerungen sowie Schnittstellnproblemenverbunden wäre.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 43123000 | 45221200: Tunnel construction works | 45221242 | 45262213 | 45262311

Technical requirements: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz
Neubau von 2 eingleisigen Streckentunneln zwischen dem Tunnelportal westlich der Donnersbergerbrücke und dem Hp Marienhof (ausschließlich).
Im bergmännisch zu erstellenden Tunnelabschnitt zudem Neubau von 4 Rettungsschächten mit Rettungsstollen zum Anschluss an die Fahrtunnel.
Neubau (Rohbau) eines unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Hp Hauptbahnhof Bahnhofplatz)mit 2 Gleisen und getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen(Zentraler Aufgang, Aufgang Schützenstraße und Notausgang Bayerstraße), Zwischenebenen,Technikzentralen und Anbindungen an bestehende U-Bahnbauwerke
2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 30 Rohbauarbeiten Tunnel West mit Trog und Hp HauptbahnhofBahnhofplatz
144 - Am RS3 findet derzeit im Auftrag des AG ein Injektionsversuch statt. Im Anschluss daran ist der Aushub des Startschachtes mit dazugehöriger Wasserhaltung vorgesehen. Die Wasserhaltungsanlage muss bis zum Abschluss der Aushubarbeiten betriebsbereit vorgehalten werden. Ein zwischenzeitlicher Ab- und Wiederaufbau wäre nicht wirtschaftlich.
Die Arbeiten stehen in untrennbarem zeitlichem, planerischem und räumlichen Zusammenhang zur bereits installierten Wasserhaltungsanlage. Eine Trennung der erforderlichen Leistungen vom Hauptvertrag ist aufgrund der genannten Schnittstellensituation nicht möglich und würde bei der Ausführung zu nicht beherschbaren Schnittstellen mit nicht absehbaren Mehrkosten führen.


Winner: Arge 2. S-Bahn Stammstrecke München Tunnel Hauptbahnhof
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221120 | 45231000 | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works

Technical requirements: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej i drogi krajowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową i drogą krajową, budowie dodatkowych jezdni, wykonaniu utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych ,wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji, pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Powyżej 5 350 000 euro.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka
Zmiana zapisów Subklauzuli 13.8 Korekty wynikające ze zmiany kosztu Szczególnych Warunków Kontraktu punkt I Waloryzacja, w tym zmiana limitu zaakceptowanej kwoty kontraktowej z +/-5% na +/-10%.
Maksymalna Wartości Zobowiązania wynosi 112% kwoty brutto podanej w ust. 2 niniejszego § 4, co stanowi 510 879 324.07 PLN, (słownie złotych: pięćset dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery, 07/100 PLN).
W celu należytej realizacji Umowy, wobec zmian gospodarczych wywołanych zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi, Strony w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), wprowadzają zmiany Umowy. Powyższe okoliczności oraz ich skutki mają charakter całkowicie od Stron zewnętrzny i niezależny, czego Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć przy zawarciu Umowy.


Winner: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18500m3 Erdarbeiten, 50 500 m2 Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18500m3 Erdarbeiten, 50 500 m2 Planum herstellen, Vorflutleitungen zur Pleiße), Kabeltiefbau (ca. 4 km Kabelgefäßsysteme; Kabelverlegung im Los 2), Mittellängsverbau auf ca. 4 km, Ingenieurbau (u. a. 5 Durchlässe, 1 Stützwand), Durchlässe: 1 Rahmendurchlass (Fertigteile, lichte Höhe 2 m, lichte Breite 1,50 m Länge 15,50 m; 4 Rohrdurchlässe DN 1,00 m (3 St.), 1,8 m (1 St.) Länge von 19,00 bis 23,00 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Nach Betra 440831 22 (Auszug aus Betra Pkt. 2.3.5 Gestellung und Vorhaltung Netzersatzaggregat durch DB Netz Leipzig), muss ein NEA für die Reserveeinspeisung des ESTW Lehndorf, in Lehndorf vorgehalten werden. Das Aggregat stand nicht zur Verfügung um musste somit durch den AN zu Absicherung des Eisenbahnbetriebes beschafft werden


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH