Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-16
Buyer: Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32412100 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45231220 | 45231300 | 45231400

Technical requirements: Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego nr 1/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (AB.6740.2.3.2019.KK)
Zamówienie planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia. Działanie 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Nr projektu RPSW.03.04.00-26-0018/17.
20.1.  Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes                            w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale  VI ustawy Pzp, z uwzględnieniem tego, że wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
20.2.  Odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy  przysługuje wyłącznie od niezgodnej                        z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
20.3.	Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
20.4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
20.5 		Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji  o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane                      w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie    albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
20.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
20.7.		Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.5 i pkt 20.6 wnosi się                              w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
20.8.	Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
20.9.	Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
20.10.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
20.11. Skargę wnosi się  za pośrednictwem Prezesa Izby  w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn. Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Inwestycja będzie realizowana na podstawie decyzji Starosty Skarżyskiego nr 1/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (AB.6740.2.3.2019.KK).
W związku z wykonywanymi robotami ziemnymi  oraz zamiarem wykonania wpustów deszczowych ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej stwierdzono, że kanał deszczowy znajduję się w bardzo złym stanie technicznym (miedzy innymi stwierdzono popękane rury i studnie kanalizacyjne, rury są łączone bez kielichowo na styk, kanał deszczowy poprzerastany jest korzeniami oraz częściowo zamulony), w wyniku czego stwierdzono że należy dodatkowo wykonać wymianę kanału deszczowego wraz z przebudową studni kanalizacyjnej. Uzgodniono również iż zakres prac nie został objęty dokumentacja projektową. Sposób wykonania robót i zakres prac ustalił Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą po akceptacji ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego  branży sanitarnej. Dnia 16.06.2021r. został spisany protokół konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym,  w oparciu o art.144ust1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)   oraz paragrafu 22 umowy ZDP.273.13.2021 z dnia 11.02.2021 r. W wyniku negocjacji cenowych została ustalona wartość robót dodatkowych na kwotę brutto    2 195 404,22 zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery złote 22/100), co stanowi 6 % wartości zamówienia określonej w Umowie, ustalono również ,że roboty dodatkowe nie wpłyną na zmianę terminu realizacji inwestycji, w związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do pierwotnych postanowień umowy w zakresie wynikającym z  wprowadzenia robót dodatkowych.Zmiana umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania udzielania zamówienia polegająca na wprowadzeniu wykonania robot dodatkowych dotyczących kanalizacji deszczowej na odcinku 646,00 mb w ulicy Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej, stanowi zmianę  nieistotną, nie podlegającą ograniczeniom wynikającym z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)


Winner: Trakcja S.A.