Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-02
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros közötti szakasz (PST: A044.01) kivitelezése tárgyában
M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 38+900 - 59+400 km szelvények közötti szakaszának (I. szakasz), 20,5 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése
Az építési beruházás műtárgyakkal, illetve a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, valamint irányonként egy egyszerű pihenő, közművekkel és magasépítési létesítményekkel valósítandó meg.
„Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 38+900-59+400 km szelvények közötti szakaszának (I. szakasz), 20,5 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése”
„Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 38+900-59+400 km szelvények közötti szakaszának (I. szakasz), 20,5 km hosszú, 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött 4500011192 iktatószámú Vállalkozási szerződés 4. számú módosítása
M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 38+900 - 59+400 km szelvények közötti szakaszának (I.szakasz), 20,5 km hosszú, 2 x 2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése.
Az építési beruházás műtárgyakkal, illetve a szükséges közmű építéssel és kiváltással együtt, valamintirányonként egy egyszerű pihenő, közművekkel és magasépítési létesítményekkel valósítandó meg.
1.) Vállalkozó szerződéses feladatát képezi az M44 gyorsforgalmi út Tiszakürt-Kondoros 38+900-59+400 km szelvények közötti szakaszának megépítése. Ennek megfelelően a cserjetelepítés a Vállalkozó feladatát képezte az ún. burkolt (konténeres) cserjék telepítése.
Vállalkozó az Ajánlati Dokumentációban rögzített burkolt gyökérzettel neveltetett cserjék helyett, műszaki és gazdaságossági szempontok miatt - az időjárási és altalaji viszonyoknak is jobban ellenálló és ezzel együtt a kipusztulás kockázatának jelentős csökkenése miatt - az ún. szabad gyökerűként neveltetett cserjék alkalmazására tett javaslatot, melynek keretében igazságügyi szakértői véleményt is mellékelt a változtatás szakmai alátámasztása és a megfelelő technológia alkalmazása érdekében.
Vállalkozó részletes, építményekre szétbontott mennyiségkimutatást készített, hol, mennyi konténeres és szabadgyökerű cserje került elültetésre. A szabadgyökerű cserjék egységárának alátámasztásaként a Vállalkozó az árvetésről kimutatást is készített.
Mérnök a Vállalkozó által jelzett változtatást és annak összegszerűségének elfogadását javasolta a Megrendelő részére.
2.) A Vállalkozó feladatát képezte a megtervezendő és megépítendő B.519 j. műtárgy - az M44 51+850,00 km szelvényében lévő, az árvízvédelmi út feletti felüljáró -, amely az Ajánlati Dokumentáció részét képező I.B.519-02 rajzszámú Általános terv alapján 26,45 m koronaszélességgel került a tendertervben megtervezésre.
A Vállalkozó 2017. november 21. napján kelt K137-2017.11.21-006 iktatószámú levelében jelezte, hogy tárgyi műtárgy szélessége az Ajánlati Dokumentációban foglaltakhoz képest megváltozik, a híd koronaszélessége 26,45 m helyett 24,66 méterre, az igazodó hídgerendák száma pedig 24 db helyett 22 db-ra módosul.
4.) A Megrendelő bankszámlaszáma vonatkozásában a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlaszámot, a Hódmezővásárhelyi Útépítő Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének, számlázási címének és adószámának változását - a cégjegyzék adatai alapján - szükséges feltüntetni.


Winner: Hódút Kft.