Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-25
Buyer: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111200 | 45112710 | 45223500 | 45231300 | 45231400

Technical requirements: Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)
Szczecin: roboty budowlane – od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego do pl. Rodła
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną w Szczecinie od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego do pl. Rodła (inwestycja typu „wybuduj”). Zakres robót określony jest w dokumentach projektowych opracowanych przez DIM Pracownię Projektową Dróg i Mostów Ryszard Kowalski, ul. Sosnowa 6a, 71-68 Szczecin, pod nazwami: a) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do pl. Ronda Giedroycia, b) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja – ul. Asnyka – pętla Niebuszewo, c) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na odcinku pl. Żołnierza – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła), stanowiące zał. nr 8 do SIWZ oraz pozostałe dokumenty wymienione w SIWZ.
W sekcji I.1): Podana jest nazwa i adres pełnomocnika zamawiającego: Gminy Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (Krajowy Nr Identyfikacyjny: 811684232) ustanowionego na podst. art. 15 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), który przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego: Gminy Miasto Szczecin.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Szczecin: roboty budowlane – od pl. Żołnierza Polskiego do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego do pl. Rodła
Modyfikacja (zmiana umowy) dokonana ze względu na okoliczności opisane w 2 protokołach konieczności (PK) nr 55 i 56.
55.PK– Konieczność wydłużenia terminu realizacji zamówienia o 62 dni (z dniem zakończenia robót 30.09.2023r.). Podczas realizacji prac wystąpiły okoliczności powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych i powodujące wstrzymanie robót przez Wykonawcę z uwagi na realizację robót przez gestorów na własnej sieci. Okoliczności te miały w różnym stopniu wpływ na możliwość realizacji robót przewidzianych Umową. Czynniki mające wpływ na wykonywanie następujących po sobie robót, spowodowały przedłużenie terminu realizacji Umowy o następującą ilość dni: - 86 dni w okresie 23.02.2023 r. – 19.05.2023 r. z tytułu przebudowy wodociągu DN300 oraz 48 dni w okresie 25.01.2023 r. – 13.03.2023 r. z tytułu usuwania kolizji konstrukcji jezdni z gazociągiem PSG.
56.PK– W trakcie prowadzenia robót drogowych w ciągu ul. Wyzwolenia, na wysokości budynków od nr 79 do nr 97 oraz nr 105 stwierdzono kolizje wysokościowe z kablami energetycznymi, należącymi do Enea Operator (infrastruktura energetyczna) oraz z kanalizacją z bloczków betonowych, należącą do Orange Polska (infrastruktura teletechniczna) a zaprojektowanymi elementami nowego układu drogowo-torowego. Rzeczywiste usytuowanie sytuacyjno-wysokościowe ww. infrastruktury różniło się w stosunku do stanu przedstawionego na mapie do celów projektowych, będącej elementem Dokumentacji Projektowej (DP). W celu usunięcia ww. kolizji ustalono następujący zakres robót do wykonania: całkowitą wymianę istniejących kabli nN na nowe na odcinkach kolidujących z prawidłowym wykonaniem układu drogowo-torowego  i ułożenie ich w rurze osłonowej pełnej na odpowiedniej głębokości po nowej trasie w al. Wyzwolenia od nr 87 do nr 97, od nr. 87 do nr 79, nr 105 (infrastruktura energetyczna) oraz likwidację istniejącej kanalizacji z bloczków betonowych Orange Polska na wysokości budynku nr 105 ul. Wyzwolenia wraz z zabezpieczeniem istniejących kabli rurami dwudzielnymi (infrastruktura teletechniczna).
Okoliczności wskazane w PK nr 55 spełniają przesłanki z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm., dalej PZP) oraz § 18 ust. 2 pkt 1 w zw. z ust. 3 pkt 1 i 10 Umowy. Zważywszy że: - zgodnie z postanowieniem § 11 ust. 1 Umowy oraz aneksem nr 3 do Umowy z dnia 21.12.2022r., Wykonawca zobowiązany był wykonać przedmiot Umowy w całości w terminie 961 dni od dnia jej zawarcia; - zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP oraz postanowieniem § 18 ust. 2 pkt 1 Umowy, Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany terminu wykonania Umowy w sytuacjach określonych w § 18 ust. 3 Umowy, w tym gdy: wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych (pkt 1) oraz gdy wystąpi konieczność usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą naziemną lub podziemną a nieprzewidzianą w dokumentacji projektowej (pkt 10); - wnioskiem z dnia 16.06.2023r., Wykonawca wystąpił do Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania Umowy o 62 dni, wskazując na wystąpienie wymienionych w tym piśmie przeszkód w wykonywaniu Umowy; -Zamawiający przeanalizował okoliczności wskazane we wniosku Wykonawcy z 16.06.2023r. i uznał, że uzasadnione jest wydłużenie terminu wykonania Umowy o 62 dni z powodu wystąpienia przeszkód w realizacji Umowy, szczegółowo wskazanych i opisanych w PK nr 55.


Winner: ZUE S.A.