Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-09-16
Buyer: collectivite territoriale martinique
Country: MQ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45210000: Building construction work | 45331200 | 45332000 | 45421000
Submission deadline: 2022-10-24
Award criteria: The most economic tender
EU fund: EU Fund

Technical requirements: renforcement Parasismique de la Cité Scolaire Frantz FANON de Trinité - phase 1 - lots 1, 4, 6 et 9 - 2ème consultation
les lots 2, 3, 5, 7 et 8 sont attribués. Seuls les lots 1, 4, 6 et 9 font l'objet de la présente consultation, l'appel d'offres initial ayant été déclaré sans suite pour cause d'infructuosité en ce qui concerne ces lots. -  LOT 01 : VRD ; LOT 04 : climatisation / plomberie - sANITAIRES ; LOT  06 : menuiserie aluminium ; LOT 09 : PEINTURE - il est prévu une décomposition en tranches ( Article R2113-4 du Code de la commande publique). La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante : TF : Tranche Ferme - bâtiment 3 ; To001 : Tranche optionnelle 1 - bâtiment 2 ; To002 : Tranche optionnelle 2 - bâtiment 1 ; To003 : Tranche optionnelle 3 - bâtiment 5 ; To004 : Tranche optionnelle 4 : Bâtiment 11
vrd - travaux préparatoires d'installation de chantier et de clôture, dévoiement des réseaux et voieries
le financement de l'opération est assuré par une subvention de l'etat au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (Fprnm) via le Plan Séisme Antilles et par les fonds propres de la Collectivité Territoriale de Martinique. Un co-financement supplémentaire de l'union Européenne via le Fonds Européen de Développement économique régional peut être éventuellement envisagé
durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 58 mois (hors préparation de chantier). Le délai d'exécution fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement ne peut en aucun cas être changé. Délai de préparation pour chaque lot est de 3 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de la commencer sauf pour le lot 1 pour qui la période est fixée à 2 mois
dépose/Repose déplacement de groupe extérieurs et de split system, modification d'évacuations de condensat, mise à jour de plans d'évacuation et d'intervention, évacuation eaux usées et vannes, dévoiement réseau gaz, dévoiement réseau eau froide sanitaire
le financement de l'opération est assuré par une subvention de l'etat au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (Fprnm) via le Plan Séisme Antilles et par les fonds propres de la Collectivité Territoriale de Martinique. Un co-financement supplémentaire de l'union Européenne via le Fonds Européen de Développement économique régional peut être éventuellement envisagé
Durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 58 mois (hors préparation de chantier). Le délai d'exécution fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement ne peut en aucun cas être changé. Délai de préparation pour chaque lot est de 3 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de la commencer sauf pour le lot 1 pour qui la période est fixée à 2 mois
démontage de menuiseries, pose de baie jalousie Security, de garde-corps au niveau des escaliers, de main courante, de révision et remontage de menuiserie
le financement de l'opération est assuré par une subvention de l'etat au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (Fprnm) via le Plan Séisme Antilles et par les fonds propres de la Collectivité Territoriale de Martinique. Un co-financement supplémentaire de l'union Européenne via le Fonds Européen de Développement économique régional peut être éventuellement envisagé
durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 58 mois (hors préparation de chantier). Le délai d'exécution fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement ne peut en aucun cas être changé. Délai de préparation pour chaque lot est de 3 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de la commencer sauf pour le lot 1 pour qui la période est fixée à 2 mois
préparation de supports, peinture sur façades, peinture intérieure, peinture de sol, peinture sur bois
le financement de l'opération est assuré par une subvention de l'etat au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (Fprnm) via le Plan Séisme Antilles et par les fonds propres de la Collectivité Territoriale de Martinique. Un co-financement supplémentaire de l'union Européenne via le Fonds Européen de Développement économique régional peut être éventuellement envisagé
durée globale d'exécution des travaux (ensemble des lots) est fixée à 58 mois (hors préparation de chantier). Le délai d'exécution fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement ne peut en aucun cas être changé. Délai de préparation pour chaque lot est de 3 mois à compter de l'ordre de service qui prescrira de la commencer sauf pour le lot 1 pour qui la période est fixée à 2 mois
*Type de procédure : Ouverte conformément aux articles L2124-2, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-6 du Code de la commande publique. * Conditions de la consultation : Décomposition en tranches et lots : il est prévu une décomposition en 5 tranches (Articles R2113-4 du Code de la commande publique). Durée prévisionnelle des travaux de l'opération est fixée à 58 mois (hors préparation chantier). Délai d'exécution : lot 01 : VRD ; TF: 2 mois / T01 : 2 mois ; T02 : 2 mois ; T03 : 2 mois /  T04 : 2 mois - lot 04 : Climatisation/Plomberie-Sanitaires ; TF : 1 mois / T01 : 1 mois ; T02 : 1 mois ; T03 : 2 mois ; T04 : 3 mois - lot 06 : Menuiserie aluminium ; TF : 1 mois ; T01 : 1 mois ; T02 : 1 mois ; T03 : 2 mois ; T04 : 3 mois - lot 09 : Peinture ; TF : 1 mois ; T01 : 1 mois ; T02 : 1 mois ; T03 : 1 mois ; T04 : 2 mois. L'Exécution des travaux de chaque lot pourra se faire de manière discontinue. * Variante : les modalités figurent dans le règlement de la consultation. * Nature de l'attributaire : se référer aux éléments du règlement de la consultation. * Délai laissé aux soumissionnaire attributaire pour produire les certificats et attestations prévues aux articles R2143-6 à R2143-10 du Code de la commande publique : 10 jours calendaires ; *Modalités essentielles de financement : Paiement : virement administratif ; Délai global de paiement : 30 jours ; Règlement effectué sous forme d'acomptes mensuels ; Avance de 30 % ; Variation des prix : prix révisables ; *Critères de jugement des offres : ces éléments figurent dans le Règlement de la consultation

Eligibility requirements: critères de sélection tels que mentionnés dans le document de la consultation