Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-02
Buyer: Valbruna sport d.o.o.
Country: HR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212212

Technical requirements: Građenje građevine javne i društvene namjene 2. skupine bazen u sklopu bolnice Dr. Martin Horvat – zamjenska građevina odvojena nabava za Grupu 1 – izgradnja zgrade bazena
Na lokaciji: bolnice dr. Martin Horvat, Luigi Monti 2, Rovinj, na k.č.br. 10238, k.o. Rovinj i k.č.br. 2495, k.o. Rovinj.
Nabava radova Građenje građevine javne i društvene namjene, 2. skupine – bazen u sklopu bolnice Dr. Martin Horvat – zamjenska građevina. Predmet nabave je podijeljen u grupe kako slijedi:Grupa 1 – Izgradnja zgrade bazena. Procijenjena vrijednost grupe 1 – 47 000 000,00 HRK bez PDV-a..
Građenje građevine javne i društvene namjene 2. skupine bazen u sklopu bolnice Dr. Martin Horvat – zamjenska građevina odvojena nabava za Grupu 1 – izgradnja zgrade bazena
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Izvođač je dana 18.5.2021. godine dostavio zahtjev, ponudu, analizu cijena, tabelar više-manje radnje te Troškovnik dodatnih radova kojim je utvrđeno kako je isti izveo dodatne radove u iznosu od 1 168 989,62 HRK, dok na radove koji se ne izvode otpada iznos od 447 367,83 HRK, pa se posljedično tome ugovorena cijena povećava za 721 621,79 HRK.
Zaključenjem ovoga II. Dodatka Ugovoru, Troškovnik dodatnih radova postaje sastavni dio troškovnika te Osnovnog ugovora.
Sukladno članku 321., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi, navedena izmjena Ugovora ne smatra se značajnom, a niti se njome mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist Izvođača na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom, jer povećanje ugovorene cijene iznosi 1,72 %.
Izvođač je dana 24.5.2021. godine obavijestio Naručitelja o uvođenju podugovaratelja te je dostavio dokumente iz kojih je vidljivo da ne postoje osnove za isključenje predloženih podugovaratelja te da isti ispunjavaju uvjete profesionalne sposobnosti, sukladno članku 33. Osnovnog ugovora.
Na temelju uvodnih utvrđenja, Ugovorne strane zaključuju II. Dodatak Ugovoru o građenju za grupu 1 - Izgradnja zgrade bazena u okviru projekta „Građenje građevine javne i društvene namjene 2. skupine Bazen u sklopu bolnice dr. Martin Horvat – zamjenska građevina“, kojim se mijenja članak 4. Osnovnog ugovora koji je glasio:
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ugovorena cijena ukupna te obuhvaća i vrijednost nepredviđenih radova za koje je izvođač u vrijeme sklapanja ugovora znao ili je morao znati da se moraju izvesti odnosno koje iskusni izvođač pregledom tehničke dokumentacije je dužan predvidjeti i predajom ponude prihvaća izvršenje istih. Ugovorena cijena je i nepromjenjiva odnosno cijena se ne mijenja zbog nastupanja promijenjenih okolnosti, osim ako se cijena zbog promijenjenih okolnosti poveća ili smanji za više od 10 % te sadržava sve troškove koje će imati izvođač vezano za izvođenje predmetnih radova, ugradnje instalacija i opreme, provedbu probnog rada i obuku osoblja.
Navedena cijena uključuje i sve troškove osiguranja objekta u izgradnji kao i sve troškove osiguranja instalacija i opreme, radnika, trećih osoba, zaštite okolnih objekata, sve režijske troškove, tražbine trećih, manipulacije tereta i materijala itd.
Gore navedena ukupna i nepromjenjiva cijena utvrđena je temeljem utvrđenih nepromjenjivih jediničnih cijena za pojedine vrste radova, kao i radova po stavkama navedenim i upisanim u troškovnik građevinskih radova koji se nalazi u prilogu ovog Ugovora i čini njegov sastavni dio (dalje u tekstu: Troškovnik).


Winner: VG5 d.o.o.