Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-18
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111000 | 45112000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: Rozbudowa Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do rozbudowywanego węzła DK81 z DK86 – etap I
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk. robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki, budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud. przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina, budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzóru przyrodniczego.
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do: opracowania, uzyskania zatwierdzenia i wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót, wyk. robót rozbiórkowych i demontażowych, wycinki drzew i krzewów, rozbudowy i przebudowy odcinka ul. Pszczyńskiej (DK 86), odcinka ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), starego przebiegu ul. 73 Pułku Piechoty, budowy węzła drog. na przecięciu DK 86 (ul. Pszczyńska) z DK 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), rozbud. węzła drogowego Kolista, przeb. odc. ul. Kolista i ul. Karolinki, budowy łącznic, rozbudowy sygnaliz. świetlnej, bud. przepustów drogowych, zjazdów, obiektów inżynierskich, przebud. przejść dla pieszych (T-5a i T-5b), przejazdu kolejowego, przepustu na Potoku Bolina, budowy ogrodzeń, ekranów akustycznych, kanału tech. z monitoringiem wizyjnym, kanaliz. deszcz. wraz z pompownią, przeb. kolidującego uzbrojenia terenu z rozbudową drogi. wyk. urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ogrodzeń, zieleni drogowej, oznakowania, stałej organizacji ruchu, nadzóru przyrodniczego.
a) robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego pod przepustem potoku Bolina za pomocą kolumn cementowo-gruntowych DSM. Z uwagi na występowanie w podłożu gruntowym pod przepustem potoku Bolina gruntów słabonośnych i organicznych na znacznie większej głębokości niż przewidywała dokumentacja projektowa, nie jest możliwe stabilne posadowienie przepustu, ponadto jest ono obarczone ryzykiem osiadania konstrukcji. W związku z powyższym wykonano dodatkowe badania geotechniczne, które potwierdziły, iż w poziomie posadowienia i w strefie efektywnego oddziaływania obiektu występują grunty nasypowe słabonośne. Zachodzi zatem konieczność wykonania wzmocnienia podłoża pod projektowanym przepustem potoku Bolina za pomocą opisanych kolumn cementowo-gruntowych DSM. Wykonanie powyższych prac jest niezbędne do wykonania budowy przepustu na potoku Bolina. Zakres robót został opisany w Protokole konieczności nr 62 oraz kosztorysie na roboty dodatkowe i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 9);
b) robót dodatkowych w zakresie posadowienia dodatkowego zbiornika retencyjnego, umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej zlewni D2 kanalizacji deszczowej. Nadzór autorski wskazał konieczność posadowienia zbiornika retencyjnego na warstwie gruntu stabilizowanego o wytrzymałości Rm=5MPa o grubości 40 cm, na której należy ułożyć warstwę piaszczystą. Ponadto w obszarze przegłębienia pod pompownię grunt należy wymienić na grunt stabilizowany. Wykonanie opisanych robót dodatkowych posadowienia zbiornika retencyjnego na warstwie stabilizacji jest niezbędne do wykonania budowy zbiornika retencyjnego projektowanej zlewni D2 kanalizacji deszczowej. Zakres robót został opisany w Protokole konieczności nr 63 oraz kosztorysie na roboty dodatkowe i zaakceptowany przez inżyniera kontraktu (załącznik nr 10);
c) w związku z okolicznościami opisanymi w ust.1 oraz ust. 2 Preambuły zmianie ulega § 10 ust. 1 umowy: „1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości 285 835 525,80 PLN brutto, w tym: wartość kosztorysowa robót – 232 386 606,34 PLN netto, podatek VAT w wysokości 23 %”.
Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zmiany dotyczą dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Zmiana wykonawcy jest niemożliwa ze względów ekonomicznych, technicznych oraz nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Opis ekonomicznych i technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności związane z kosztami zostały opisane w protokole konieczności nr 62 i 63 oraz w kosztorysach na roboty dodatkowe, stanowiące załącznik do Aneksu.


Winner: Lider NDI S.A.