Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-16
Buyer: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Country: SK
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation | 37535200 | 37535210 | 37535230 | 37535290

Technical requirements: Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov a s tým súvisiaca rekonštrukcia detského ihriska Bachova.
Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, ktorej autorom je Ateliér FS, s.r.o.,
Hviezdoslavova 106, 026 01 Vyšný Kubín a zodpovedným projektantom je Ing. Václav First, a ktorá je neoddeliteľnou
Dodanie detských hracích prvkov a s tým súvisiaca rekonštrukcia existujúceho priestoru sústavy ihrísk bude prebiehať v rámci mestskej časti Bratislava Ružinov, v zastavanom území mestskej časti na pozemku vedenom reg.C číslo parcely 1234/178, katastrálne územie Ružinov, a predstavuje plochu cca 44,5 x 46 m.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej
projektovej dokumentácii Rekonštrukcia detského ihriska Bachova, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných
Predmetom zákazky je dodanie detských hracích prvkov a s tým súvisiaca rekonštrukcia detského ihriska Bachova.
Všetky práce na zákazke budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie, ktorej autorom je Ateliér FS, s.r.o.,
Hviezdoslavova 106, 026 01 Vyšný Kubín a zodpovedným projektantom je Ing. Václav First, a ktorá je neoddeliteľnou
Dodanie detských hracích prvkov a s tým súvisiaca rekonštrukcia existujúceho priestoru sústavy ihrísk bude prebiehať v rámci mestskej časti Bratislava Ružinov, v zastavanom území mestskej časti na pozemku vedenom reg.C číslo parcely 1234/178, katastrálne územie Ružinov, a predstavuje plochu cca 44,5 x 46 m.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v priloženej
projektovej dokumentácii Rekonštrukcia detského ihriska Bachova, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných
Počas realizácie predmetu zákazky, prišlo k zisteniam, ktoré nebolo možné zistiť vopred a to ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti verejným obstarávateľom, konkrétne po začatí prác sa zistilo, že na pôvodom ihrisku sa nachádza viacej stavebného odpadu/sute ako bolo uvažované v rozpočte a výkaze výmer, t. j. väčšie betónové základy pod betónovými múrikmi a hracími prvkami nachádzajúcimi sa v areály ihriska, prítomnosť betónových dosiek pod betónovými panelmi, väčšia hĺbka piesku a štrku v asanovanom pieskovisku a dopadových plôch pod pôvodnými asanovanými hracími prvkami. Z tohoto dôvodu narástol objem zásypového materiálu, keďže narástlo množstvo stavebného odpadu/sute, čo sa prejavilo v objeme prác naviac. S uvedenými úkonmi sú spojené zvýšené náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu/sute a zároveň náklady na zeminu, ktorú bolo potrebné doplniť kvôli jednotnej výške. Pri asanácii betónových múrikov v priestoroch detského ihriska sa zistilo, že jeden betónový oporný múrik na obvode ihriska je uvoľnený a hrozilo riziko, že sa v budúcnosti uvoľní (preklopí), verejný obstarávateľ sa rozhodol betónový múrik asanovať, čo tiež navýšilo objem prác naviac. Väčšie množstvo osiva trávy bolo použité na zabezpečenie hustejšie trávnatého porastu.
Počas realizácie prác na rekonštruovanom ihrisku prišlo k zisteniu, že počet prevažovačiek nie je v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer v porovnaní s pôvodným stanovom, preto verejný obstarávateľ rozhodol o ich doplnení. Tieto všetky skutočnosti mali vplyv na celkovú cenu za dielo a verejný obstarávateľ pristúpil k realizácii prác naviac.
Ktorýkoľvek ďalší dodávateľ by musel na stavbu priviezť svoje stroje, mechanizáciu, musel by platiť ďalších robotníkov na stavbe, čo je duplicita nákladov. Je ekonomicky výhodnejšie spolupracovať s pôvodným dodávateľom, ktorého naviac práce boli realizované vo vysúťažených cenách, v niektorých prípadoch boli ešte nižšie. Pri zmene dodávateľa existuje predpoklad, že nový dodávateľ by nacenil spomínaný objem prác omnoho vyššie, nakoľko celkovo ceny na trhu išli výrazne vyššie oproti obdobiu realizácie verejného obstarávania.


Winner: Veríme v Zábavu, s.r.o.