Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-11-24
Buyer: Česká republika – Ministerstvo financí
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233121: Main road construction work

Technical requirements: Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)“ zpracované společností Valbek, spol. s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, říjen 2013.
Skládá se ze dvou přeložek silnic II. třídy, které jsou doprovázeny vyvolanými přeložkami dalších komunikací a sítí technické infrastruktury. Stavba řeší přeložku silnice II/210, která je v současné době vedena centrální částí města Sokolova, trasa nové přeložky je vedena po západním okraji města od křižovatky Chebská po křižovatku Kraslická. Na ní navazuje přeložka silnice II/181, která je vedena v trase stávající železniční trati Sokolovské uhelné a.s. a navazuje na již realizovaný obchvat Sokolov – Královské Poříčí.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace „II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)“ zpracované společností Valbek, spol. s.r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, říjen 2013.
Skládá se ze dvou přeložek silnic II. třídy, které jsou doprovázeny vyvolanými přeložkami dalších komunikací a sítí technické infrastruktury. Stavba řeší přeložku silnice II/210, která je v současné době vedena centrální částí města Sokolova, trasa nové přeložky je vedena po západním okraji města od křižovatky Chebská po křižovatku Kraslická. Na ní navazuje přeložka silnice II/181, která je vedena v trase stávající železniční trati Sokolovské uhelné a.s. a navazuje na již realizovaný obchvat Sokolov – Královské Poříčí.
Z důvodu přerušení realizace mostu přes komunikaci III/21029, železniční trať a řeku Svatavu vznikla potřeba dodatečných prací v hodnotě 17 833 169,42 CZK, potřeba méně prací v hodnotě 1 744 081,11 CZK. Hodnota změny v CZK 19 577 250,53 CZK , v % 17,33. Cenový nárůst 16 089 088,32 CZK = 14,24 %.
S ohledem na trvání konsolidace náspu opěry OP 1 došlo k celkovému posunu harmonogramu stavebních prací a následně k jejich přerušení. Neukončená konsolidace vedla právnickou osobu k rozhodnutí souhlasit se změnou založení opěry z hlubinného na plošné, které je vhodnější s ohledem na základové poměry pod touto opěrou. Přerušení stavby neslo dodatečné paušální a fixní náklady. V dodatečných paušálních nákladech bylo zahrnuto skladování již vyrobené konstrukce v hale po dobu 8 měsíců, služby zajišťující bezpečnost na rozpracovaném mostu, práce na zajištění a regulaci dopravy. V souvislosti s posunem termínu dokončení stavby došlo k prodloužení doby nájmu pozemků, stavebních buněk, trafa a prodloužení bankovních záruk a pojištění stavby. Ve fixních nákladech bylo zahrnuto odvelení jeřábu pro přípravu montáže ocelových konstrukcí a jeho opětovné zajetí. Vlivem přerušení stavby nebylo též vhodné skladovat bednění na stavbě, aby nedošlo ke snížení estetické a užitné kvality.


Winner: Colas CZ, a.s.