Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-20
Buyer: Powiat Pszczyński
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45315600

Technical requirements: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
a. przebudowę ul. Sokoła (od ul. Dworcowej do km 0+456,18), pl. Dworcowego i odcinka ul. Kościuszki (od ul. Sokoła do pl. Wolności tj. do km 0+083,86) wraz z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieci elektryczne i teletechniczne) i oświetleniem ulicznym (pow. jezdni 3 887 m
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.04.05.01-24-012A/17-005
„Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Roboty dodatkowe
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach poinformował Powiat Pszczyński, iż zgodnie z zawartą umową na realizację robot budowlanych (leżących po stronie PKP S.A.) w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego wraz z lokalizacją miejsc postojowych przed budynkiem dworca PKP w Pszczynie termin zakończenia przedmiotowych robot zaplanowano na dzień 30.10.2019 r. Pismem z dnia 12.8.2019 r. Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych ze względu na konieczność skoordynowania robót budowlanych na styku inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” prowadzonej przez Zamawiającego oraz inwestycji pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. plac Dworcowy w Pszczynie wraz z lokalizacją miejsc postojowych przed budynkiem dworca klejowego w Pszczynie na działce geodezyjnej nr 2029/4, 1977/4” realizowanej przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.). Inwestycja pn.: „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” realizowana przez Zamawiającego jest na ukończeniu, a pierwotny termin zakończenia realizacji zamówienia to 30.9.2019 r. Inwestycja pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. plac Dworcowy w Pszczynie wraz z lokalizacją miejsc postojowych przed budynkiem dworca klejowego w Pszczynie na działce geodezyjnej nr 2029/4, 1977/4” realizowana przez PKP S.A. stanowi połączenie budowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie z terenami dworca kolejowego w Pszczynie. Umowa na roboty budowlane została podpisana dnia 30.7.2019 r. Dnia 2.8.2019 r. przekazano teren budowy. Umowny termin wykonania przedmiotu umowy to trzy miesiące od dnia podpisania umowy – tj. 30.10.2019 r. Ustalono, że roboty budowlane na styku obu inwestycji zostaną wykonane do dnia 16.9.2019 r. Należy zwrócić uwagę, że zrealizowanie obu inwestycji tworzy w efekcie finalnym jedną wspólną przestrzeń funkcjonalno-użytkową. Skoordynowanie styku obu inwestycji jest zatem kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w tej przestrzeni urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej. Mając powyższe na uwadze oraz zapisy umowy nr IZ.273.1.16.2018 zawartej dnia 4.6.2018 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” dotyczące odbioru robót oraz uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie konieczne jest przedłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia do dnia 31.10.2019 r. Zgodnie z zawartą umową Zamawiający przewidział możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach (§19 pkt e umowy na realizację robót). Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru (Inżynier Kontraktu) wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności, których wystąpienie stanowiło przesłankę zmiany terminu realizacji zamówienia. Mając na uwadze opisane przez służby Nadzoru okoliczności Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia z dnia 30.9.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) wartość umowy nie ulega zmianie.
Zgodnie z zawartą umową Zamawiający przewidział możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach (§19 pkt e umowy na realizację robót). Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru (inżynier kontraktu) wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania okoliczności, których wystąpienie stanowiło przesłankę zmiany terminu realizacji zamówienia. Mając na uwadze opisane przez służby Nadzoru okoliczności Zamawiający wydłużył termin realizacji zamówienia z dnia 30.9.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp wartość umowy nie ulega zmianie.


Winner: Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. Sp.k.