Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-05
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции
Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 366+000 до км 366+720. Включва и изместване на четвъртокласния път BLG 1071 (I-1 Благоевград—Симитли), мостови съоръжения, пресичащи следните препятствия: река Струма, път I-1 (Е-79), жп линия София—Кулата, четвъртокласен път BLG 1071, както и изграждането на обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Общата дължина на съоръженията в подучастъка е около 620 м, площта им е около 18 000 кв. м, а отворите на мостовите съоръжения са по 33,10 м и 32,55 м. Необходимо е изграждане на укрепителни стени, отводнителни съоръжения, както и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи и реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020
Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 366+000 до км 366+720. Включва и изместване на четвъртокласния път BLG 1071 (I-1 Благоевград—Симитли), мостови съоръжения, пресичащи следните препятствия: река Струма, път I-1 (Е-79), жп линия София—Кулата, четвъртокласен път BLG 1071, както и изграждането на обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Общата дължина на съоръженията в подучастъка е около 620 м, площта им е около 18 000 кв. м, а отворите на мостовите съоръжения са по 33,10 м и 32,55 м. Необходимо е изграждане на укрепителни стени, отводнителни съоръжения, както и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на оптични мрежи и реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка, предмет на обособената позиция. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата.
1. В подклауза 8.2 думите „660 календарни дни“ се заменят с „967 календарни дни“; в буква Б) думите „480 календарни дни“ се заменят с „787 календарни дни“; в буква В) думите „660 календарни дни“ се заменят с „967 календарни дни“
Чл. 2. С подписването на настоящото споразумение страните одобряват актуализиран линеен график за изпълнението на обекта.
Чл. 3. В 28-дневен срок изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на подклауза 8.3 от договорните условия.
Чл. 4. Изпълнителят се задължава да предостави и поддържа валидни удължени и актуализирани в съответствие със сроковете и стойностите по настоящото споразумение с документи по следните подклаузи: 4.2, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5.
Изпълнителят е внесъл предложение за промяна за преодоляване на констатиран свлачищен процес с обем и съдържание съгласно изискванията на подклауза 13.3 от договорните условия. Приложен е линеен график с описани срокове за изпълнение на СМР на обекта, както и такива, касаещи преодоляване на възникналите свлачищни процеси. От описаните срокове е видно, че се налага процедиране на решение по подклауза 3.5 от договорното споразумение за удължаване на времето за завършване и сключване на допълнително споразумение по реда на чл. 116 от ЗОП. Инженерът се е произнесъл с решение, че времето за завършване на обекта следва да се удължи с 307 календарни дни. Описаната фактическа обстановка е обективно обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа и възложителят не е могъл да предвиди и вследствие на което е възникнала необходимост от изменение на срока на договорното споразумение, без това да доведе до промяна на предмета на договора, каквато е разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.


Winner: ДЗЗД „Железница-север“