Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-11
Buyer: Park Śląski Spółka Akcyjna
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z remontem istniejącej kanalizacji w Parku Śląskim-remont al.Harcerskiej wraz z kanalizacją na odc. od ronda przy Stadionie Śląskim do al. Klonowej
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z remontem istniejącej kanalizacji w Parku Śląskim- remont alei Harcerskiej wraz z kanalizacją na odcinku od ronda przy Stadionie Śląskim do alei Klonowej. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania  p.n. „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych” realizowanego
w ramach  Umowy  o dofinansowanie Projektu Miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy JESSICA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 3 -5 do SIWZ oraz rozdział III do SIWZ
Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z remontem istniejącej kanalizacji w Parku Śląskim-remont al.Harcerskiej wraz z kanalizacją na odc. od ronda przy Stadionie Śląskim do al. Klonowej
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulująprzepisydziałuVIustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy). 2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu,atakżeinnemupodmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lubmożeponieśćszkodę wwyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ,przysługująrównieżorganizacjomwpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochronyprawnej,prowadzonąprzezPrezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 4. Terminy wnoszenia odwołań:4.1. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacjioczynnościZamawiającegostanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposóbokreślonyw art. 180ust. 5 ustawyzdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi sięwterminie:10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSIWZnastronieinternetowej. 4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: w terminie 10dnioddnia, wktórym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomośćookolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynnościZamawiającegopodjętejwpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do którejZamawiający jestzobowiązanynapodstawie ustawy. 5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego,którejzarzucasięniezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określaćżądanieorazwskazywaćokoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowejalbo wpostacielektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albokwalifikowanympodpisemelektronicznym. 6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawyzdnia17listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy niestanowiąinaczej.Jeżelikoniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolnyod pracy,terminupływadnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejscazamieszkaniazamawiającegozapośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczeniaIzby,przesyłające jednocześniejejodpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowejoperatorawyznaczonego jestrównoznacznez jej wniesieniem. 6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także PrezesUrzędu.PrezesUrzędumoże także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanychprzezPrezesaUrzędustosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodekspostępowaniacywilnegooprokuraturze. 6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pismaprocesowegoorazzawieraćoznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ichuzasadnienie,wskazaniedowodów, atakże wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lubw części. 7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołaniapoinformowaćzamawiającegooniezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniuczynności, doktórej jestonzobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawieart. 180 ust. 2ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z remontem istniejącej kanalizacji w Parku Śląskim – remont alei Harcerskiej wraz z kanalizacją na odcinku od ronda przy Stadionie Śląskim do alei Klonowej. Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja ciągów komunikacyjnych” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie projektu miejskiego pn. „Modernizacja Parku Śląskiego” realizowanego w ramach drugiego obrotu środkami wracającymi z Inicjatywy Jessica Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.
Zmiana terminu realizacji zamówienia z 95 dni od podpisania umowy na 20.08.2020r. oraz zmiana całkowitej wartości zamówienia z 1614309.70 PLN na 1664956.76 PLN
Zmiana umowy jest dopuszczalna z uwagi na to, że zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne w toku realizacji robót budowlanych podczas gdy, w szczególności, ale nie tylko, zmiana wykonawcy nie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych oraz technicznych (z uwagi na potencjalnie wyższe ceny ze strony nowego wykonawcy oraz potencjalne naliczenie kar umownych przez wykonawcę za opóźnienie w przekazaniu placu budowy, podczas gdy zamawiający dysponuje ograniczonym budżetem), zmiany wykonawcy spowodowałyby istotna niedogodność dla zamawiającego w postaci w szczególności, ale nie tylko, przesunięcia terminu wykonania robót na czas po okresie zimowym, czyli wielokrotnie dłużej niż pierwotnie ustalony okres wykonania przedmiotu umowy, a wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


Winner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o.