Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-07-20
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212200 | 45212224 | 71220000
EU fund: ESF

Technical requirements: A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása.
Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése.
Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
A tervezett stadion 14 201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1p+fsz+3 emelet magas fejépületből áll.
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el.
A stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
A pódiumhoz a térrácson belül, az árbóc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel.
A Vállalkozó a kivitelezés során jelezte, miszerint az alábbi pótmunkák, továbbá a beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő egyéb munkák elvégzése szükséges, melyek a Tartalékkeret terhére elszámolhatóak:
— a lelátókaréj 7. dilatációs egységében az elbontott pilon altalajban maradt vasbeton kút alapjai miatt szükségessé vált az alapozás áttervezése. Az új tervek szerint új alaptest kivitelezése indokolt, amelynek során 1 db 60 cm átmérőjű cölöppel több cölöp fúrása szükséges. A fejtömb elkészítéséhez 0,98 tonna acél és 8,69 m3 beton bedolgozása szükséges,
— a stadionok sportvilágítására vonatkozó, UEFA Level „A” minősítés változása miatt szükségessé vált a sportvilágítás áttervezése. Az új tervekben szereplő berendezések telepítése az eredeti tervek és a szerződés szerinti berendezésekhez képest többlet költséggel járnak,
— a stadionban a LED fal és Periméter pixel sűrűségének áttervezése vált szükségessé az UEFA előírások változása miatt. A LED fal 16:9-es képarányához szükséges felület 59m2-re nő az eredetileg tervezett 43 m2-hez képest, a pálya széli periméter pixeltávolsága pedig a 16 mm-ről 10 mm-re csökken, amely további költségnövekedést eredményez.
4. Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr a jelen szerződésmódosítás I. 3. pontjába leírt munkák elvégzésének szükségességét megvizsgálta és javasolta a Megrendelőnek, hogy azokat a Tartalékkeret terhére rendelje meg.
5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi Költségvetési Bizottsága a 218/2017. (VI.15.) számú határozatában a jelen szerződésmódosítás I. 3. pontjába leírt munkák elvégzését nettó 114 724 966 HUF, azaz bruttó 145 700 707 HUF összegben jóváhagyta. Felek ezen pót- és egyéb munkák elvégzésével a Szerződést módosítják.


Winner: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.