Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-17
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции
Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с 2 отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м, площ около 3 800 кв. м и единичните отвори са по 33,10 м и 32,55 м, корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.
Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери
Дейностите по ОП 2 включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29, включително проектиране и строителство на тунел „Железница“ в подучастък от км 366+720 до км 369+000. В този участък е включено изграждането на тунел „Железница“, проектиран с 2 отделни тръби, всяка осигуряваща движение в една посока с дължина на всяка тръба е около 2 000 м. Предвидени са съответните тунелни системи, съоръжения, инсталации, интелигентни транспортни системи. Дейностите включват и обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“; технологични/обслужващи центрове и прилежащите им площи при северния и южния портал на тунела; площадка за хеликоптери, мост над Суха река по трасето на АМ „Струма“ с дължина около 132 м, площ около 3 800 кв. м и единичните отвори са по 33,10 м и 32,55 м, корекция на Суха река, мост над Суха река с дължина 24 м. на обслужващия тунелен път при южния портал, укрепителна и подпорна стена.
С подписване на настоящото допълнително споразумение страните одобряват актуализиран линеен график за изпълнението на обект „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции, за обособена позиция № 2 „Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери“, с който приемат удължаване на времето за завършване на обекта, като в тази връзка в подклауза 8.2 „Време за завършване“ думите „1060 (хиляда и шестдесет) календарни дни“ се заменят с „1120 (хиляда сто и двадесет)“, в буква „б“ думите „820 (осемстотин и двадесет) календарни дни“ се заменя с „880 (осемстотин и осемдесет) календарни дни“, в буква „в“ думите „1060 (хиляда и шестдесет) календарни дни“ се заменят с „1120 (хиляда сто и двадесет) календарни дни“.
На 24.3.2020 г. с брой 28 на Държавен вестник е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., който влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ и се прилага до отмяна на извънредното положение. В чл. 13, ал. 2 на същият е предвидено, че по искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение. Изпълнителят е посочил, че създалата се ситуация е повлияла на възможностите за изпълнение на договорните задължения в няколко аспекта, като периодичните доставки и количества на строителни материали и декларира, че в съответствие с подклауза 19.3 „Задължение за свеждане на забавата до минимум“ от договорните условия ще полага всички усилия за свеждане до минимум на всяко закъснение при изпълнението на договора.


Winner: ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018“