Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-06-07
Buyer: Stadt Erkrath, Der Bürgermeister
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2021-07-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Stadt Erkrath sucht einen Dienstleister für die Projektsteuerung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache in Erkrath.
Die Stadt Erkrath beabsichtigt den Neubau einer Feuer- und Rettungswache auf dem Cleverfeld in Erkrath Hochdahl. Zu diesem Zweck wurden bereits die Objektplanung sowie die Fachplanung für die technische Gebäudeausrüstung inkl. Feuerwehrbetriebstechnik beauftragt. Ausweislich der abgeschlossenen Vorplanung beinhaltet der Neubau ca. 7 200 qm NRF bei einer BGF von ca. 9 500 qm.
Sowie der – Verwaltungsstab für außergewöhnliche Ereignisse und – die Unterbringung eines Serverknotens der Stadt Erkrath.
Nach Beschluss des Bauausschusses der Stadt Erkrath soll der Neubau unter Einsatz einer monovalenten Sole-Wasser Wärmepumpe als Effizienzgebäude 40 errichtet werden; die Inanspruchnahme von Fördergeldern ist beabsichtigt und wird derzeit geprüft. Die Bauausführung soll für den überwiegenden Anteil durch einen Generalunternehmer erfolgen.
Mit dieser Ausschreibung sollen Leistungen der Projektsteuerung für den noch ausstehenden Planungs-und Bauprozess vergeben werden. Der Leistungsinhalt bestimmt sich dabei in Anlehnung an die AHO. Vertragsgegenstand werden Leistungen aus den Projektstufen 2-5, darunter teilweise auch besondere Leistungen. Einzelheiten können den Vergabeunterlagen entnommen werden. Der Auftragnehmer muss sich darauf einstellen, unmittelbar nach Zuschlagserteilung mit der Leistungserbringung zu beginnen. Die Projektvorbereitung sowie die Vorplanung sind bereits abgeschlossen, der Auftragnehmer soll unmittelbar mit der Stufe 2 und zeitlich gesehen mit dem Abschluss der Entwurfsplanung in das Projekt einsteigen. Die Überprüfung der Entwurfsplanung und Kostenberechnung der beauftragten Planer ist bis zum 10.12.2021 abzuschließen.
Für Referenzprojekte, die die Mindestanforderungen gemäß Ziffer III.1.3) Nr. 2 (Bereich Hochbau) erfüllen und darüber hinaus weitere Merkmale erfüllen, werden wie folgt Punkte vergeben:
— Für ein Projekt, das ein Gebäude zum Gegenstand hatte, welches der kritischen Infrastruktur (gemäß Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Sektor Staat und Verwaltung für Notfall-/Rettungswesen, Katastrophenschutz und Polizei) dient, erhält der Bewerber 3 Punkte. Handelt es sich bei dem Gebäude um eine Feuer- und Rettungswache inkl. der notwendigen Feuerwehrbetriebstechnik, erhält der Bewerber 5 Punkte,
— Für ein Projekt, das ein Projektvolumen (KG 200-700) von mindestens 20 Mio. EUR netto aufweist, erhält der Bewerber 2 Punkte,
— Für ein Projekt, in dem regenerative Techniken eingesetzt wurden, die über den gesetzlichen Mindeststandard hinausgehen (min. KfW 55 Standard EnEV 2014 minus 45 %), erhält der Bewerber 2 Punkte.
Die mit einem Projekt erreichten Punkte werden addiert; maximal sind 13 Punkte je Projekt erreichbar. Von mehreren Referenzen, die die Mindestanforderungen erfüllen, werden die unter den beschriebenen Gesichtspunkten besten 2 Referenzen gewertet. Insgesamt sind damit maximal 26 Punkte erreichbar. Mindestens eine der beiden Referenzen muss eine Generalunternehmervergabe betroffen haben.
Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Die Stufen 3 (Ausführungsvorbereitung), 4 (Ausführung) und 5 (Projektabschluss) werden optional beauftragt.
Zudem handelt es sich bei der Beauftragung der besonderen Leistungen des Inbetriebnahmemanagements sowie des technischen Inbetriebnahmemanagements in allen Stufen um eine optionale Beauftragung.
Bei der Beauftragung der optionalen Leistungsbestandteile handelt es sich um ein einseitiges Recht der Auftraggeberin, der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Beauftragung einer oder mehrerer der genannten Stufen.
Hinweis zu Ziffer II.2.7: Bei der Angabe zur Laufzeit handelt es sich um eine Schätzung der Auftraggeberin, die auf dem errechneten Fertigstellungstermin basiert. Diese Angabe ist nicht verbindlich; der Vertrag endet unabhängig von der Dauer mit der Erbringung aller geschuldeten Leistungen.
5. Aktueller Handelsregisterauszug, nicht älter als 3 Monate, gerechnet ab dem Ende der Teilnahmefrist. Im Fall der Eignungsleihe ist ein Verfügbarkeitsnachweis des Drittunternehmens erforderlich, z. B. auf Formblatt 5. Im Falle einer Bewerbergemeinschaft ist eine ausgefüllte Bewerbergemeinschaftserklärung einzureichen, zudem hat jedes Mitglied die Erklärungen gemäß den Formblättern 3 und 4 sowie einen aktuellen Handelsregisterauszug abzugeben.

Eligibility requirements: 1. Falls erforderlich: Bewerbergemeinschaftserklärung, Formblatt 1, 2. Falls erforderlich: Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen, Formblatt 2, 3. Eigenerklärung zu Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB, Formblatt 3, 4. Eigenerklärung zu § 19 MiLoG, Formblatt 4, 5. Aktueller Handelsregisterauszug, nicht älter als 3 Monate, gerechnet ab dem Ende der Teilnahmefrist. Im Fall der Eignungsleihe ist ein Verfügbarkeitsnachweis des Drittunternehmens erforderlich, z. B. auf Formblatt 5. Im Falle einer Bewerbergemeinschaft ist eine ausgefüllte Bewerbergemeinschaftserklärung einzureichen, zudem hat jedes Mitglied die Erklärungen gemäß den Formblättern 3 und 4 sowie einen aktuellen Handelsregisterauszug abzugeben.