Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-09
Buyer: Związek Międzygminny ds. Ekologii
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45231300 | 45232410 | 45232411 | 45233140: Roadway works | 71320000

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu ,, Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA''. Zakres prac obejmuje zadanie ,,Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – Kontrakt 18-5''.
Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego na zasadach opisanych w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA. Zakres prac obejmuje zadanie ,,Budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w gm. Jeleśnia – Kontrakt 18-5''.
Roboty dodatkowe wyniknęły przede wszystkim z konieczności dostosowania nowej niwelety poprzecznej drogi do istniejących wjazdów do posesji. Wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg w postaci nakładek bitumicznych  przewidzianych w kontrakcie doprowadził do powstania utrudnień w zjazdach do posesji z dróg objętych kontraktem. Koniecznym zatem stało się wykonanie wjazdów z nakładek mineralno – bitumicznych do posesji na drogach gminnych ujętych w PFU do Kontraktu 18-5 (w PFU nakładki asfaltowe tylko na drogach). Zakres robót dodatkowych do realizacji został określony przez Urząd Gminy Jeleśnia i tym samym zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy. Z obmiarów powykonawczych dodatkowych elementów zjazdów wyliczono łącznie 5 906,71 m2  wykonanych z nawierzchni asfaltowych w konstrukcji 5 cm warstwa wiążąca AC16 oraz 5 cm warstwa ścieralna AC11.
Na etapie procedury przetargowej Zamawiający nie znał sytuacji oraz stanowiska Urzędu Gminy Jeleśnia w zakresie robót dodatkowych.
Wykonanie robót dodatkowych, nie wykracza poza Określenie Przedmiotu i nie powoduje zmiany charakteru całego zamówienia, ze względu na sam jej charakter jak również niewielki zakres i wynika z sytuacji niezależnej od Zamawiającego, który przy zachowaniu należytej staranności na etapie opracowywania Opisu Przedmiotu Zamówienia nie mógł przewidzieć konieczności wprowadzenia tych zmian.
Podwyższenie ceny kontraktowej jest możliwe na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który mówi, że dopuszczalne są zmiany umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 50% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. Pierwotna wartość umowy wynosi 13.088.055,36 zł bez podatku VAT (16.098.308,09 zł z podatkiem VAT), w związku z czym zwiększenie ceny kontraktowej o 708.805,20 zł bez podatku VAT jest kwotą niższą niż 50% pierwotnej ceny umowy.
Roboty dodatkowe wyniknęły przede wszystkim z konieczności dostosowania nowej niwelety poprzecznej drogi do istniejących wjazdów do posesji. Wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg w postaci nakładek bitumicznych  przewidzianych w kontrakcie doprowadził do powstania utrudnień w zjazdach do posesji z dróg objętych kontraktem. Koniecznym zatem stało się wykonanie wjazdów z nakładek mineralno – bitumicznych do posesji na drogach gminnych ujętych w PFU do Kontraktu 18-5 (w PFU nakładki asfaltowe tylko na drogach). Zakres robót dodatkowych do realizacji został określony przez Urząd Gminy Jeleśnia i tym samym zostanie sfinansowany ze środków własnych gminy. Z obmiarów powykonawczych dodatkowych elementów zjazdów wyliczono łącznie 5 906,71 m2  wykonanych z nawierzchni asfaltowych w konstrukcji 5 cm warstwa wiążąca AC16 oraz 5 cm warstwa ścieralna AC11.Na etapie procedury przetargowej Zamawiający nie znał sytuacji oraz stanowiska Urzędu Gminy Jeleśnia w zakresie robót dodatkowych.


Winner: WODPOL Sp. z o.o.