Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-08
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000 | 45221110 | 45230000

Technical requirements: Zaproj. i wyk. robót dla zad. nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolej. nr 99 oraz dla zad. nr 2 pn.: Bud. łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolej. nr 98 i nr 99
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”
Zaproj. i wyk. robót dla zad. nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolej. nr 99 oraz dla zad. nr 2 pn.: Bud. łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolej. nr 98 i nr 99
Linie kolejowa nr 98 oraz nr 99 zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim, na terenach gmin:Rabka-Zdrój,Raba Wyżna,Nowy Targ,Szaflary,Biały Dunajec
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”
3)21.05.2020 r. zawarto Aneks nr 03 - kwestie wniosku o zmianę, zwiększenia ilości warstwy ochronnej na odcinku, zwiększenie il robót ziemnych na odcinku oraz w części wn o zm dot. robót zaniechanych na przejazdach.
6)31.03.2021 r. zawarto Aneks nr 06 - kwestie wn o zmianę w części torowej, w części drogi i przejazdy oraz automatyka kolejowa, SRK, w cz obiekty inżynieryjne.
12)09.05.2022r., w zw z przeprowadzeniem przez Zamawiającego ost weryfikacji wyceny dla Wn o zm zawarto Aneks nr 12 - kwestie wprowadzenia do Um docelowej wart rob dla ww. Wn obj Aneksem nr 09 z dnia 31.12.2021 r. kw tymczasową.
14)31.10.2022r.zawarto Aneks nr 14: kwestie wn o zm. Aneks uwzgl również kwestię wprowadzenia do Um docelowej wart robót dla wn o zm nr 109 (branża SRK - zabud kontenerów SRK w st Poronin ze wzgl na wyst nieprzewidzianych w PFU war tech) obj Aneksem nr 13 z dnia 25.05.2022r.
15)19.12.2022r.zawarto Aneksnr15: kwestie wniosków o zmianę(dod zakres robót w st Zakopane w branzy SRK);
16)9.03.2023 zawarto Aneksnr16: zamienne rob odwodnieniowe, zabud kolektora przy p.o. Szaflary Wieś, przebud kolizji kabl SRK i Telekom w st Zakopane. Uregulowano kwestię wprowadz do Um docelowej wartości robót dla ww. zakresu. W zw z opracowaną dokument geodezyjną powykonawczą ujęto w RCO br. torowej faktycznie wykonany zakres robót ziemnych dla pozycji III.22.9
17)Aneks nr17z31.05.2023:Wnioski o zm dot st Szaflary i Biały Dunajec;  zakup i montaż zderzaków hydraulicznych w st Zakopane, wymiana gruntu na odc od km 25,550 do km 27,300 lk99.
Brnż torowa -rob dodatk:bud kozłów oporowych w st Zakopane-zakres dot zakupu i montażu zderzaków hydraulicznych -art. 144 ust. 1 pkt 2) Pzp. Realizacja rob dodatk jest niezbędna, inaczej nie zostanie osiągnięta wymagana w SIWZ funkcjonalność zamówienia. Zamawiający nie miał możliwości przewidzenia okol powodujących konieczność zmiany Um tj. wykonania rob dodatk na st Zakopane, których celem jest zwiększ przepustowości stacji oraz dostosowanie jej do przyjęcia pociągów o większej dł bowiem okol warunkujące zmianę  powstały po zawarciu Um, w ramach oprac Studium Wykonaln dla bud lk Podłęże – Piekiełko.Zmiana Wykonawcy pozostaje niezasadna z uwagi na uwarunkowania techniczne i ekonomiczne, w szczególności dotyczące zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług, instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego. Dodatk zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia


Winner: ZUE S.A.