Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Großprojekt 2. S-Bahn-Stammstrecke inkl. netzergänzende Maßnahmen zu erbringen. Im einzelnen enthalten
Es wird eine personelle und fachliche Unterstützungsleistung zur Vorbereitung der Vergabe der VE 1074 (Planer INGE) mit folgenden Leistungen seitens des AN benötigt: Beratung und Mitentwicklung eines Ausschreibungskonzeptes für die gegenständliche Vergabeleistung VE1074, Abstimmung mit den beteiligten Bauabschnitten bzgl. der auszuschreibenden Leistungen, Erstellung von Ausschreibungstexten, sowie Unterstützung im gesamten Vergabeverfahren.
Aufgrund der weitreichenden Optimierungen im Projekt 2. S-Bahn-Stammstrecke ist neben der Koordination des umfangreichen Verfahrens beim EBA und der Erstellung der hierzu erforderlichen Antragsunterlagen zur Planfeststellung der geänderten Bauentwürfe zeitgleich die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für eine neue Planer-INGE (nach Auslaufen der VE183) erforderlich. Diese zeitliche Überlagerung von parallel stattfindenden Tätigkeiten führt zu einem erhöhten Koordinationsbedarf der verschiedenen Aktivitäten. Die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Planerleistungen liegt aufgrund der benötigten Zuarbeit zeitlich auf dem kritischen Weg des Großprojektes 2.SBSS. Verzögerungen bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen oder Qualitätsmängel in den Unterlagen sind daher zwingend zu vermeiden. Der AN soll daher mit der Erbringung von Koordinationsleistungen sowie inhaltlicher Mitwirkung bei der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die VE1074 beauftragt werden.
Für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sind vertiefte Kenntnisse des Projektes 2. S-Bahn-Stammstrecke München erforderlich, insbesondere deren terminliche und betriebliche Abhängigkeiten zueinander. Die neu auszuschreibende Vergabeienheit VE1074 greift in Teilen Vorleistungen der auslaufenden VE183 auf, welche über ein äußerst komplexes Konstrukt an einzelnen Arbeitspaketen abgewickelt wird, welches Schnittstellen zu verschiedenen Bau- und Planungsabschnitten berücksichtigt. Der beauftragte AN für das Realisierungszentrum wurde bereits mit der koordinativen und kaufmännischen Aufarbeitung der Restleistungen der VE183 beauftragt. Es handelt sich daher um direkt ineinandergreifende Arbeitsschritte zur Sicherstellung der erforderlichen Qualität der Ausschreibungsunterlagen, um risikobehaftete Lücken zu vermeiden bei der Übergabe von Leistungen von der VE183 zur VE1074. Die Risiken bestehen sowohl in technischer Hinscht, wie auch hinsichtlich Haftung/Gewährleistung.


Winner: baustein GmbH