Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-01-17
Buyer: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34970000 | 42961300 | 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45111000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu, odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy Północnej, budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu, budowa dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu, oraz przebudowa drogi krajowej 94c- przeniesienie stanowiska wagowego, jak również wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót, zapisy umowy oraz SIWZ.
W związku z aneksem nr 17 zgodnie z zapisami §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 i 9 w związku z §10 ust. 2 tej umowy na podstawie protokołów konieczności nr 33 z dnia 7.10.2019 r., nr 38 z dnia 31.10.2019 r. (w zakresie pkt 2)., oraz zgodnie z zapisami § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 w związku z §10 ust. 4 i 6 tej umowy na podstawie protokołów konieczności nr 38 z dnia 31.10.2019 r. (w zakresie pkt 1), nr 40 z dnia 3.12.2019 r., nr 43 z dnia 4.12.2019 r., nr 44 z dnia 4.12.2019 r. oraz zgodnie z §19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 w związku z § 10 ust. 3 tej umowy na podstawie protokołu konieczności nr 45 z dnia 5.12.2019 r., dokonuje się następujących zmian:
1) „1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 122 987 143,95 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 95/100) w tym: wartość netto 99 989 547,93 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 93/100) podatek VAT (23 %) 22 997 596,02 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 02/100)”;
„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 123 134 028,15 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 15/100) w tym: wartość netto 100 108 965,98 PLN (słownie złotych: sto milionów sto osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 98/100) podatek VAT (23 %) 23 025 062,17 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 17/100)”;
a) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr 33 z dnia 7.10.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 97 340,95 PLN brutto,
b) robót dodatkowych opisanych w Protokole Konieczności nr 38 (pkt 1) z dnia 31.10.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 16 519,44 PLN brutto,
c) robót zamiennych opisanych w Protokole Konieczności nr 38 (pkt 2) z dnia 31.10.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 13 724,24 PLN brutto,
e) robót dodatkowych opisanych w Protokole Konieczności nr 40 z dnia 3.12.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 2 251,66 PLN brutto
f) robót dodatkowych opisanych w Protokole Konieczności nr 43 z dnia 4.12.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 6 862,17 PLN brutto
g) robót dodatkowych opisanych w Protokole Konieczności nr 44 z dnia 4.12.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 18 154,37 PLN brutto
h) robót zaniechanych opisanych w Protokole Konieczności nr 45 z dnia 5.12.2019 r. zmniejszających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 7 968,63 PLN brutto,
które to protokoły stanowią integralną część niniejszego aneksu do umowy, opisując przyczyny, zakres i rodzaj robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.