Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-15
Buyer: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48180000 | 72212180

Technical requirements: Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου
Ο διαγωνισμός αφορά στα εξής: • Την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου. • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα (4) έτη. Παραδοτέα της παρούσας αποτελούν: το Τεύχος Μελέτης Εφαρμογής, η Άδεια χρήσης κάθε υποσυστήματος, η Αναλυτική Τεκμηρίωση εγκατάστασης κάθε υποσυστήματος, το Τεύχος αποτελεσμάτων σεναρίων ελέγχου κάθε υποσυστήματος μεμονωμένα και συνολικά, η Αναλυτική Τεκμηρίωση παραμετροποίησης/προσαρμογής και διασύνδεσης κάθε υποσυστήματος (module) με αυτοματοποιημένα μηχανήματα ανάλυσης (analyzers) ή πληροφοριακά εργαστηριακά υποσυστήματα (LIS) ή πληροφοριακών συστημάτων ολοκλήρωσης (analyzers’ middleware – integration engines), το Τεύχος αποτελεσμάτων σεναρίων ελέγχου παραμετροποίησης/προσαρμογής και διασύνδεσης κάθε υποσυστήματος μεμονωμένα και συνολικά, το Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας κάθε υποσυστήματος, το Πλάνο και αναφορά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό κάθε υποσυστήματος, η Αναφορά μετάπτωσης δεδομένων για κάθε υποσύστημα.
Η Σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Υποέργο 1 με τίτλο «Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακούπληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» της Πράξης «Προμήθειαλογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου» μεΚωδικό ΟΠΣ 5042208 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
Προμήθεια λογισμικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος βασισμένου στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου
Ο διαγωνισμός αφορά στα εξής: • Την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας της Χώρας και θα βασίζεται στη χρήση τεχνολογιών διαδικτύου. • Την δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας για τέσσερα (4) έτη. Παραδοτέα της παρούσας αποτελούν: το Τεύχος Μελέτης Εφαρμογής, η Άδεια χρήσης κάθε υποσυστήματος, η Αναλυτική Τεκμηρίωση εγκατάστασης κάθε υποσυστήματος, το Τεύχος αποτελεσμάτων σεναρίων ελέγχου κάθε υποσυστήματος μεμονωμένα και συνολικά, η Αναλυτική Τεκμηρίωση παραμετροποίησης/προσαρμογής και διασύνδεσης κάθε υποσυστήματος (module) με αυτοματοποιημένα μηχανήματα ανάλυσης (analyzers) ή πληροφοριακά εργαστηριακά υποσυστήματα (LIS) ή πληροφοριακών συστημάτων ολοκλήρωσης (analyzers’ middleware – integration engines), το Τεύχος αποτελεσμάτων σεναρίων ελέγχου παραμετροποίησης/προσαρμογής και διασύνδεσης κάθε υποσυστήματος μεμονωμένα και συνολικά, το Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής λειτουργίας κάθε υποσυστήματος, το Πλάνο και αναφορά εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό κάθε υποσυστήματος, η Αναφορά μετάπτωσης δεδομένων για κάθε υποσύστημα.
Άρθρο 1 - Τροποποίηση του Άρθρου 3 της σύμβασης -  «Άρθρο 3 – Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης – Φάσεις Υλοποίησης – Παράδοση και Παραλαβή Προμήθειας/Παραδοτέων/ Υπηρεσιών»
Τροποποιείται το Άρθρο 3 - Διάρκεια της Σύμβασης – Χρόνος παράδοσης – Φάσεις Υλοποίησης - Παράδοση και Παραλαβή Προμήθειας Λογισμικού/Υπηρεσιών/Παραδοτέων της από 28/02/2022 (αρ. πρωτ. 3266) Σύμβασης
Παράταση του χρονοδιαγράμματος των Φάσεων 3-6 του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως την 30η Απριλίου 2024 καθώς και επέκταση της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να καλύπτεται το ως άνω διάστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η Επιτροπή συνεδρίασε για να εξετάσει το αίτημα παράτασης της Αναδόχου Ένωσης εταιριών συμφωνα με το οποίο: To λογισμικό αιμοδοσιακού πληροφοριακού συστήματος που απαιτεί το έργο είναι ένα λογισμικό που υλοποιεί ένα κεντρικό και συγκεντρωτικό μοντέλο λειτουργίας της αιμοδοσίας.Στην πράξη, υπάρχει καθυστέρηση ενσωμάτωσης ορισμένων αιμοδοσιών στο συγκεντρωτικό μοντέλο, με αποτέλεσμα να απαιτείται ξεχωριστή επεξεργασία και παραμετροποίηση διαδικασιών που εφαρμόζουν μεμονωμένες αιμοδοσίες.Επίσης, η έλλειψη θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών ανά την επικράτεια, οδήγησε στο να απαιτείται σχεδιασμός και παραμετροποίηση πολλαπλών τρόπων λειτουργίας των συλλόγων κάτι για το οποίο δεν είχε γνώση η Ανάδοχος ένωση κατά την ανάληψη του έργου.Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι:•	οι καθυστερήσεις δεν προκύπτουν από παράλειψη, αμέλεια ή άλλη ενέργεια ή απουσία ενέργειας του Αναδόχου και •	είναι δυνατή η παράταση των Φάσεων 3-6 κατά 6 μήνες, ήτοι έως την 30η Απριλίου 2024.


Winner: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΚΑΙ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»