Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-24
Buyer: Gmina Września
Country: PL
Contract type: Works
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2
Pierwotny termin wykonania umowy: do 30.9.2020. W wyniku zawartego aneksu nr 1 z 4.9.2020 oraz aneksu nr 2 z 1.12.2020 dla zadania dotyczącego budowy odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym nastąpiła zmiana terminu wykonania umowy na 23.12.2020.
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Podczas realizacji inwestycji Gmina Września porozumiała się z GDDKiA w sprawie przekazania w zarząd budowanej obwodnicy. Jednym z warunków porozumienia było dostosowanie budowanej drogi do klasy GP. W tym celu opracowano dokumentacje techniczną, w której uzgodniono wykonanie dróg serwisowych i powstanie zjazdów w celu połączenia terenów przylegających do obwodnicy z główną jezdnią. GDDKiA wprowadziła także warunek wybudowania dodatkowego pasa ruchu służącemu pojazdom skręcającym z obwodnicy na wspomniane jezdnie. Nawiązując do powyższego zaistniała konieczność przerwania dotychczasowych prac i rozbudowania drogi o dodatkowy pas jezdni na głównym ciągu obwodnicy.
Okoliczności, o których mowa w sekcji VII.2.1, stanowią przesłankę zmiany kontraktu na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, tj. wystąpiła konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, z uwagi na to, że stały się niezbędne, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych przy czym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Kontrakcie oraz art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, tj. wystąpiła konieczność zmiany Kontraktu spowodowana okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w kontrakcie.


Winner: Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” Marek Begier