Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-15
Buyer: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221220 | 45233140: Roadway works | 45233223 | 45233290

Technical requirements: Předmětem této části veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/291 procházející městem Nové Město pod Smrkem, směrem k polské státní hranici. Silnice se nachází v Libereckém kraji, celková délka rekonstrukce dosahuje cca 2314 m. Komunikace je vedena ve stávající trase. V určených úsecích budou provedeny úpravy příčných sklonů s ohledem na maximální hodnoty výsledných sklonů a přiblížení se normovým hodnotám. Bude provedena celková rekonstrukce všech propustí vedoucí pod tělesem komunikace, bude provedeno čistění a zpevnění příkopů.
Rekonstrukce bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentace a projektové dokumentaci včetně soupisu prací a souhrnného listu, které jsou přílohami č. 1.4 a 2.4 zadávací dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována ve stupni PDPS obchodní společností AF-Cityplan s.r.o., IČ: 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (dříve se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1) pod číslem zakázky 14-9-242 s datem 11/2014.
II.2.7) Doba trvání zakázky uvedená výše počíná běžet od doručení výzvy ze strany objednatele a zahrnuje dílčí termíny stanovené v článku VII. smlouvy. Součástí této doby není zimní přestávka. Doba trvání zakázky uvedená výše odpovídá informaci platné v době uzavření smlouvy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem této části veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/291 procházející městem Nové Město pod Smrkem, směrem k polské státní hranici. Silnice se nachází v Libereckém kraji, celková délka rekonstrukce dosahuje cca 2314 m. Komunikace je vedena ve stávající trase. V určených úsecích budou provedeny úpravy příčných sklonů s ohledem na maximální hodnoty výsledných sklonů a přiblížení se normovým hodnotám. Bude provedena celková rekonstrukce všech propustí vedoucí pod tělesem komunikace, bude provedeno čistění a zpevnění příkopů.
Rekonstrukce bude provedena v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentace a projektové dokumentaci včetně soupisu prací a souhrnného listu, které jsou přílohami č. 1.4 a 2.4 zadávací dokumentace. Projektová dokumentace byla zpracována ve stupni PDPS obchodní společností AF-Cityplan s.r.o., IČ: 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (dříve se sídlem Jindřišská 889/17, Nové Město, 110 00 Praha 1) pod číslem zakázky 14-9-242 s datem 11/2014.
Dodatkem č. 1 došlo k navýšení ceny za dílo a změně oceněného soupisu prací vč. souhrnného listu stavby souhrnným listem stavby a rozpisy ocenění změn položek. Jedná se o změny, které představují změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ o ceně 55 594,24 EUR. Tyto ceny jsou výsledkem kladných i záporných hodnot změn, jejichž výše je uvedena v přílohách uveřejněného dodatku. Celková hodnota zakázky po provedení změn uvedená v čl. VII.2.3 odpovídá ceně dle dodatku č. 1 a zahrnuje tak navýšení z důvodu změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Dodatkem č. 1 došlo rovněž k prodloužení doby trvání zakázky, a to o 25 dnů.
U některých položek došlo ke změně z důvodu koordinace projektové dokumentace ve stupni RDS s probíhající stavbou „Chodníky ul. Celní“. U dalších položek došlo ke změně z důvodu dodatečných požadavků DI Policie ČR. Ke změně pol. č. 83/935212 došlo z důvodu záměru manželů vybudovat připojení sousední nemovitosti na krajskou komunikaci II/291. U dalších položek došlo ke změně z důvodu nálezu splaškové kanalizace v místě, kde nebyla projektem PDPS předpokládána. U dalších položek došlo ke změně za účelem zdárného dokončení díla a dodržení předepsaných parametrů požadovaných v PDPS – po odstranění dříve nepřístupných konstrukcí původní komunikace se ukázalo, že původně předpokládaná vrstva štětu buď vůbec nebyla přítomna (překopy po IS), nebo – když už se její zbytky objevily – se její povrch nacházel ve vyšší úrovni než projektovaná úroveň pláně komunikace. Změny dalších položek jsou způsobeny úpravou RDS dle podmínek odboru životního prostředí.


Winner: Eurovia CS, a.s.