Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-20
Buyer: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45221100: Bridge construction works | 45233120: Road construction works | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Warunkach kontraktu (wzór umowy), Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i Przedmiarach robót.
3. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki kontraktowe FIDIC: „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4 wydanie 2008)”, (obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.
4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w Opisie przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu wykonania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze), Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Warunkach kontraktu (wzór umowy), Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) i Przedmiarach robót.
3. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o Warunki kontraktowe FIDIC: „Warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4 wydanie 2008)”, (obowiązuje tekst w języku polskim), zmienione treścią warunków szczególnych.
4. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy przestrzegać uwarunkowań zawartych w decyzjach, pozwoleniach i w Opisie przedmiotu zamówienia.
1. Roboty dodatkowe - rozbiórka ogrodzenia na dz. 469/1 wraz z jego odbudową, rozbiórka szklarni zlokalizowanej na dz., nr 769/1 oraz usunięcie odpadów zlokalizowanych na działce nr 520/1 - zgodnie z protokołem konieczności KP2/01/21 z dn.14.09.2021r.
2. Roboty dodatkowe w zakresie prac czerpalnych  na rz. Elbląg   - zgodnie z protokołem konieczności PK2/05/22 z dnia 23.06.2022 r.
Konieczność wykonania robót dodatkowych związana jest z decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska  z dnia 17.09.2020 r. zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztyniez dnia 5.12.2018, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie organizacji i technologii robót oraz możliwości koordynacji robór Wykonawcy z robotami czerpalnymi, m.in. zakazując całkowicie prowadzenia prac sprzętem emitującym hałas oraz zakazując poruszania się po torze wodnym rz. Elbląg w godz. 22:00-6:00.


Winner: Budimex S.A.