Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-30
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem zakázky je obchvat obce Osová Bítýška v délce 2,834 km a kategorii S 9,5/80. Stavba řeší vyvedení tranzitní dopravy na silnici I. třídy mimo interval obce Osová Bítýška. Stavba se nachází v katastrálním území Osová, Osová Bítýška a Vlkov u Osové Bítýšky.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Cena navrhovaných změn záporných -146 558,46 CZK, cena navrhovaných změn kladných +149 626,81 CZK, cena navrhovaných změn záporných a změn kladných +3 068,35 CZK
1) Z důvodu neproveditelného detailu na gabionové zdi pro opření dlažby komunikace byl gabion nahrazen betonovou palisádou a chodník byl zakončen klasickým obrubníkem. Mezi propustky byl gabion vypuštěn a čela propustků byla spojena v jedno. V místě propustků byl na komunikaci změněn podélný sklon, aby bylo zajištěno dostatečné krytí propustků a římsa nezasahovala do profilu propustku.
2) Z důvodu opomenutí vykázání jednoho stromu v trase komunikace a následné odvolání nájemníka pozemku proti novému řízení, je v úseku od mostu po konec trasy navržena nová trasa a niveleta komunikace. Trasa je vedena ve vzdálenosti 4,0 m od osy kmene předmětného stromu. Poloha stromu byla nově zaměřena.
1) Z důvodu neproveditelného detailu na gabionové zdi pro opření dlažby komunikace byl gabion nahrazen betonovou palisádou a chodník byl zakončen klasickým obrubníkem. Mezi propustky byl gabion vypuštěn a čela propustků byla spojena v jedno. V místě propustků byl na komunikaci změněn podélný sklon, aby bylo zajištěno dostatečné krytí propustků a římsa nezasahovala do profilu propustku.
2) Z důvodu opomenutí vykázání jednoho stromu v trase komunikace a následné odvolání nájemníka pozemku proti novému řízení, je v úseku od mostu po konec trasy navržena nová trasa a niveleta komunikace. Trasa je vedena ve vzdálenosti 4,0 m od osy kmene předmětného stromu. Poloha stromu byla nově zaměřena.


Winner: Imos Brno a.s.