Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-10-19
Buyer: Gmina Kaliska
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71247000 | 71248000 | 71520000: Construction supervision services | 79110000 | 79421000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka,Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu obejmujących zarządzanie, koordynację i nadzór nad realizacją prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”.
Realizacja ww. zadania inwestycyjnego współfinansowana jest z RPO WP 2014-2020, w ramach umowy RPPM.11.03.00-22-0012/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”.
W dalszej części niniejszej Specyfikacji, za każdym razem gdy mowa jest o Projekcie – oznacza to inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach”.
Pełnienie Funkcji Inż.Kontr. dla części obejmującej zaprojektowanie i wykonanie robót bud.obejmujących wykonanie zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaliskach
1.1.Przez cały czas trwania umowy:1)Profesjonalne i kompetentne pełnienie funkcji Insp. Nadz. Inwestor. nad robotami(zgodnie z art.25, 26 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Pr. bud.).2)Koordynowanie czynn. Insp. Nadz. Inwestor.(zgodnie z art.25,26 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Pr. bud.).3)Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym(Inż. Kontr. stoi na straży prawidłowo wykonanego kontraktu,zgodnie z jego zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki bud.).4)Reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora zgodnie z pr. bud. na podst. udzielonego Inż. Kontr. pełnomocnictwa,w tym przygotowanie stosownych dok.5)Zapewnienie stałej wymiany inf.z Zamawiającym oraz koordynację swojej działal. z wymaganiami Zamawiaj.6)Współpr.z Zamawiaj.we wszystkich działaniach związanych z realiz. Proj.7)Zapewnianie przestrzegania i stos. obowiązującego pr.,w tym budowlanego przez Wykonawców realizujących prace w ramach Kontraktów.8)Analiza wszystkich decyzji,uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań.9)Przyg. dok. niezbędnych do realiz. Kontraktów–Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przyg. i/lub weryfikację m.in.:-raportu otwarcia,-raportów kwartalnych,techn.,-protokołów odbioru robót,usterek,wad,-raportu końcowego z realizacji Kontraktów i usługi Inż. Kontr..10)Zapewnienie, że wszystkie zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Kontraktów.11)Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie narad w zależności od potrzeb,w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiaj.,z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót i Zamawiającego,prowadzenie rejestru narad,sporządzanie protokołów z narad technicznych i przekazywanie kopii protokołów wszystkim uczestnikom narad technicznych. Inżynier Kontraktu zapewni obecność w naradach technicznych osób z zespołu kluczowych specjalistów Inżyniera Kontraktu,zgodnie z potrzebami wynikającymi z aktualnie realizowanych prac oraz robót oraz Żądaniem Zamawiającego.12)Dostosowanie godzin pracy swego personelu(w szczególności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Rezydenta),Inżynier Kontraktu dostosował do godzin pracy Wykonawców robót,w ramach ogólnie obowiązujący przepisów.13) Stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego, w tym:-bieżąca sprawozdawczość na podstawie własnej oceny,-kontrola wskazanego w Projekcie efektu ekologicznego,-bieżące monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk.14) Niezwłoczne raportowanie do Zamawiającego o wszelkich wykrytych lub podejrzanych nieprawidłowościach występujących podczas realizacji Kontraktów. 15)Przygotowywanie na polecenie Zamawiającego danych do niezbędnych sprawozdań,raportów rzeczowych i finansowych,wskaźników postępu fizycznego i finansowego prac projektowych
i robót budowlanych oraz innych opracowań wymaganych przez instytucje odpowiedzialne za wdrażanie monitorowanego Projektu.16)Zapewnienie właściwego upowszechniania informacji nt. Projektu,przez dopilnowanie umieszczania przez Wykonawców kontraktów,odpowiednich tablic informacyjnych,zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych:1)Po podpisaniu umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego do przybycia w pełnym składzie na spotkanie robocze ustalające kwestie organizacyjne.2)Przeprowadzenie inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego z dokumentacją projektową.3)Przygotowanie w ciągu 30 dni od zawarcia umowy–raportu,w którym Inżynier Kontraktu dokona wskazania ewentualnych błędów w dostarczonej dokumentacji niezbędnej do realizac.
W związku z ograniczeniem ilości znaków pełen opis przedmiotu zamówienia opisany został w rozdziale III SIWZ.
Pełnienie Funkcji Inż. Kont. dla rob. bud. obejmujących wykonanie zad. pn.„Bud. sieci kanal. sanit., rozbud. i przeb. sieci wodociąg. dla miejsc. Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno”
1.1. Przez cały czas trwania umowy :1) Profesjonalne i kompetentne pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami (zgodnie z art. 25, 26 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane).2)Koordynowanie czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z art. 25, 26 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane).
3)Bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inżynier Kontraktu stoi na straży prawidłowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego zapisami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej).4)Reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora zgodnie z prawem budowlanym na podstawie udzielonego Inżynierowi Kontraktu pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów.5)Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności
z wymaganiami Zamawiającego.6)Współpraca z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z realizacją Projektu. 7)Zapewnianie przestrzegania i stosowania obowiązującego prawa, w tym budowlanego przez Wykonawców realizujących prace w ramach Kontraktów.8)Analiza wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie realizacji nadzorowanych inwestycji i zapewnienie spełnienia zawartych w nich wymagań.9)Przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji Kontraktów – Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za przygotowanie i/lub weryfikację m.in.:- raportu otwarcia,- raportów kwartalnych, technicznych,- protokołów odbioru robót, usterek, wad,- raportu końcowego z realizacji Kontraktów i usługi Inżyniera Kontraktu.10)Zapewnienie, że wszystkie zakończone prace są zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami Kontraktów.11) Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie narad w zależności od potrzeb, w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z udziałem przedstawicieli Wykonawcy robót i Zamawiającego, prowadzenie rejestru narad, sporządzanie protokołów z narad technicznych i przekazywanie kopii protokołów wszystkim uczestnikom narad technicznych. Inżynier Kontraktu zapewni obecność w naradach technicznych osób z zespołu kluczowych specjalistów Inżyniera Kontraktu, zgodnie z potrzebami wynikającymi z aktualnie realizowanych prac oraz robót oraz Żądaniem Zamawiającego.12)Dostosowanie godzin pracy swego personelu (w szczególności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Rezydenta), Inżynier Kontraktu dostosował do godzin pracy Wykonawców robót, w ramach ogólnie obowiązujący przepisów.
13)Stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego, w tym:- bieżąca sprawozdawczość na podstawie własnej oceny,- kontrola wskazanego w Projekcie efektu ekologicznego,- bieżące monitorowanie zidentyfikowanych ryzyk.14)Niezwłoczne raportowanie do Zamawiającego o wszelkich wykrytych lub podejrzanych nieprawidłowościach występujących podczas realizacji Kontraktów.
15)Przygotowywanie na polecenie Zamawiającego danych do niezbędnych sprawozdań, raportów rzeczowych i finansowych, wskaźników postępu fizycznego i finansowego prac projektowych


Winner: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Spółka z o.o.
Number of bids: 3