Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-11
Buyer: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45221100: Bridge construction works | 45230000 | 45231400

Technical requirements: BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO W CIĄGU DW 789 W UL. KOZIEGŁOWSKIEJ W MYSZKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU DROGOWEGO, W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO DROGOWEGO KAT. A W KM 256,551
BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 789 W UL. KOZIEGŁOWSKIEJ W MYSZKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU DROGOWEGO, W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO DROGOWEGO KAT. A W KM 256,551 LINII KOLEJOWEJ NR 1 W UL. KOZIEGŁOWSKIEJ, W RAMACH PROJEKTU PN.: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA SKRZYŻOWANIACH LINII KOLEJOWYCH Z DROGAMI – ETAP III.”
BUDOWA SKRZYŻOWANIA BEZKOLIZYJNEGO W CIĄGU DW 789 W UL. KOZIEGŁOWSKIEJ W MYSZKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ PRZYLEGŁEGO UKŁADU DROGOWEGO, W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO DROGOWEGO KAT. A W KM 256,551
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP. 9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Tytuł zadania ze względu na ograniczoną ilość znaków w pkt. II.1.1 budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej nr 1 w ul. Koziegłowskiej, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III.”
Szczegółowo zakres robót dla zadania został opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, oraz w programie funkcjonalno-użytkowym.
„2a. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zostaje zwaloryzowane o sumę kwot obliczonych na podstawie § 14a i § 14b Umowy.
2b. Zwaloryzowane wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2a  zostanie określone  w częściach właściwych ze względu na zakres prac składających się na Przedmiot Umowy, tj:
„za brak zmiany wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w przypadku, o którym mowa w par. 14b ust. 7, albo nie przedłożenie dowodów zmiany w terminie wskazanym w §. 14b ust. 10 - 500 zł za każdy taki przypadek.”
(...) opóźnienia dostaw, ograniczenie w dostępności usług, spadek wartości PLN, dalszy wzrost inflacji, ryzyko cyberataków.
Zasadność zawarcia niniejszego aneksu potwierdza stanowisko Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.08.2022 r. oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24.03.2022 r.
(…) uznać należy, że konflikt zbrojny w Ukrainie, jego zasięg oraz transgraniczne, gospodarcze skutki, zakwalifikować można jako zewnętrzne zjawisko, którego nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.(…).
Jednocześnie jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej (…) Analizując gospodarność planowanej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, należy podkreślić, że zasadą jest równomiernie rozłożenia obie strony kosztów ryzyka niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i kosztów niezbędnych do wykonania umowy. (…).
Pismem nr 441/05/2023/BUD109 z dnia 31.05.2023 Wykonawca złożył „Powiadomienie o wystąpieniu zdarzeń uprawniających Wykonawcę do żądania zmiany Umowy”. Wykonawca uznał, że spełniły się przesłanki do uznania wystąpienia siły wyższej w postaci prowadzonych przez Federację Rosyjską działań wojennych na terytorium Ukrainy, a także stanowiących konsekwencję decyzji Unii Europejskiej oraz poszczególnych państw członkowskich o charakterze sankcyjnym wobec Federacji Rosyjskiej, w tym w szczególności ograniczających przepływ poszczególnych kategorii towarów (w tym surowców) oraz środków finansowych. Wykonawca wskazał, że zdarzenie to wpływa i będzie wpływać m.in. na zwiększenie kosztów zakupu materiałów, w tym stali oraz kruszyw, dodatkowy wzrost paliw, energii i gazu, spadek liczby wykwalifikowanych pracowników obywatelstwa ukraińskiego, w tym ograniczenie dostępności tych pracowników, prawidłową logistykę materiałów i surowców, brak materiałów,  (...) Ciąg dalszy w sekcji VII.2.1).


Winner: NOWAK-MOSTY