Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-03-08
Buyer: Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 66171000 | 71247000 | 71300000 | 71310000 | 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 4908536.59 PLN
Submission deadline: 2022-04-08
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego związanych z projektem i budową wielopoziomowego parkingu i budową Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla ARMK w Krakowie
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przy realizacji robót budowlanych, dostaw i usług związanych z projektem i budową wielopoziomowego parkingu i budową Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej w Krakowie. Zamówienie obejmuje zakres podstawowy dotyczący nadzoru nad projektowaniem i budową parkingu oraz zakresy objęte prawem możliwych 3 opcji, tj. 1 stan surowy zamknięty z fasadą budynku KCM, 2 instalacje urządzenia, wykończenia obiektu i elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu dla budynku KCM i 3 dostawa i montaż wyposażenia, czyli organy, meble, urządzenia audio-video, sprzęt komputerowy itp. dla budynku KCM. Do obowiązków i zadań INI należy w szczególności sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.
1.	Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami przy realizacji robót budowlanych, dostaw i usług związanych z projektem i budową wielopoziomowego parkingu i budową Krakowskiego Centrum Muzyki przy ul. Piastowskiej, dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Postępowanie nr 1/2022.
1.1	Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2	Zamawiający informuje, między innymi dla potrzeb oszacowania zakresu usług związanych z nadzorem nad zaprojektowaniem i budową wielopoziomowego parkingu i budową Krakowskiego Centrum Muzyki (zwanych łącznie dalej w skrócie „Inwestycja”), oraz wyliczenia kosztów związanych z realizacją niniejszego zamówienia, iż wartość całości usług, dostaw i robót związanych z inwestycjami, a objętych usługami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanego dalej w skrócie „INI”), wynosi szacowaną wartość brutto w kwocie około 241,5 mln zł, przy czym:
1.2.1	dla zakresu podstawowego, tj. usług, dostaw i robót budowlanych związanych z zaprojektowaniem i budową parkingu wielopoziomowego przy ul. Piastowskiej wartość brutto wynosi kwotę 26 488 297,11 zł, zakładany czas realizacji 16 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy planowanego na 31.03.2022r., przy czym opracowanie kompletu projektów wykonawczych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zezwoleniami, decyzjami itp., STWiORB, przedmiarów i kosztorysów, nie później niż do 5 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy, natomiast wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie do odbioru nie później niż do 14 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy, przy czym stan surowy otwarty nie później niż do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
1.2.2	dla zakresu objętego opcją 1, tj. Etap I budowy Krakowskiego Centrum Muzyki (zwanego dalej w skrócie „KCM”), obejmujący stan surowy zamknięty z fasadą, szacowana wartość brutto wynosi kwotę około 90 mln zł, zakładany czas realizacji około 10 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy planowanego na 31.07.2022r.,
1.2.3	dla zakresu objętego opcją 2, tj. Etap II budowy KCM, obejmujący instalacje, urządzenia, wykończenia obiektu i elementy niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, szacowana wartość brutto wynosi kwotę około 110 mln zł, zakładany czas realizacji około 12 miesięcy dla realizacji robót i zgłoszenia ich do odbioru końcowego przez Wykonawcę Robót, a następnie 2 miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, liczony od dnia zawarcia umowy planowanego na 31.05.2023r.,
1.2.4	dla zakresu objętego opcją 3, tj. Etap III budowy KCM, obejmujący dostawę i montaż wyposażenia, czyli organy, meble, urządzenia audio-video, sprzęt komputerowy itp., szacowana wartość brutto wynosi kwotę około 15 mln zł, zakładany czas realizacji około 9 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy planowanego na 31.01.2024r.
1.3	Na wskazane wyżej wartości składają się dostawy i usługi związane z projektowaniem parkingu i realizacją robót budowlano-montażowych oraz dostawą urządzeń i wyposażenia niezbędnych do realizacji Inwestycji.
1.4	Zakres usług INI w zakresie podstawowym oraz dotyczących praw opcji obejmuje czynności i obowiązki opisane szczegółowo w dokumentacji postępowania, tj. w SWZ i jej załącznikach.
1.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji nr 1 dotyczy możliwości zlecenia usług nadzoru nad I Etapem realizacji KCM, w zakresie opcji nr 2 dotyczy możliwości zlecenia usług nadzoru nad II Etapem realizacji KCM oraz w zakresie opcji nr 3 dotyczy możliwości zlecenia usług nadzoru nad III Etapem realizacji KCM.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego między innymi w art. 441 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia. Część przedmiotu zamówienia opisana w SWZ i umowie w zakresie opcji nr 1 dotyczy możliwości zlecenia usług nadzoru nad I Etapem realizacji KCM, w zakresie opcji nr 2 dotyczy możliwości zlecenia usług nadzoru nad II Etapem realizacji KCM oraz w zakresie opcji nr 3 dotyczy możliwości zlecenia usług nadzoru nad III Etapem realizacji KCM. W związku z tym Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie części zamówienia objętej prawem opcji (opcja nr 1, opcja nr 2 i/lub opcja nr 3). Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji żadne roszczenia. Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia podstawowego. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany zakres przedmiotu umowy. Prawo opcji dotyczy polecenia w ramach realizowanego przedmiotu zamówienia wykonania przez Wykonawcę kolejnych usług w zakresie objętych opcją lub opcjami. Zamawiający uzależnia skorzystanie z prawa opcji faktycznych potrzeb, jakości świadczonych dotychczas przez Wykonawcę usług i możliwości finansowych pozwalających na ich wykonanie. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie (zlecenie) w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na wskazany do korespondencji adres siedziby lub poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.12.2022r. dla opcji 1, do dnia 31.08.2023r. dla opcji 2 i do dnia 31.08.2024r. dla opcji 3, a w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do jego realizacji zgodnie z wymaganiami SWZ i jej załączników oraz za cenę i w terminach wynikających z treści złożonej oferty i zawartej umowy. Zamawiający dopuszcza przesunięcia terminów zlecenia prawa opcji, a w przypadku zlecenia prawa opcji po zakładanych w zdaniu poprzednim terminach odpowiednio nastąpi wydłużenie terminu realizacji umowy o stosowną liczbę dni.
Wykonawca zapewni realizację zamówienia sukcesywnie przez zakładany łączny okres 99 miesięcy, liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy, przy czym w zakresie podstawowym przez zakładany okres 88 miesięcy, w zakresie objętym prawem opcji 1 przez zakładany okres 82 miesiące, w zakresie objętym prawem opcji 2 przez zakładany okres 86 miesięcy, w zakresie objętym prawem opcji 3 przez zakładany okres 45 miesięcy.
Zakres objęty opcją 1, tj. Etap I budowy Krakowskiego Centrum Muzyki (zwanego dalej w skrócie „KCM”), obejmujący stan surowy zamknięty z fasadą, szacowana wartość brutto wynosi kwotę około 90 mln zł, zakładany czas realizacji około 10 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umowy planowanego na 31.07.2022r.

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Award value: 4908536.59