Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-20
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem této ZBV je variace na základě požadavku Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí a následného dopisu Správce stavby zn. RSD-335504/2021-1, ve kterém Správce stavby vznáší na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu Variace dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP, písmen a) až c), ve spojení s bodem č. 7 Přílohy k nabídce - Postup při Variacích - k úpravě odvodnění u mostů SO 19-203 a 19-205 zohledňující podmínky a doplňující požadavky Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí. Z následující korespondence (dopis Zhotovitele zn. MI/171/21/D1-19/VL, dopis Správce stavby zn. RSD-514018/2021-1 a dopis Zhotovitele zn. MI/206/21/D1-19/VL) vzešel ze strany Správce stavby Pokyn č. 69 k úpravě odvodnění u mostů SO 19-203 a 19-205 zohledňující podmínky a doplňující požadavky Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí s tím, že maximální cena Variace nepřesáhne 658.028,- Kč bez DPH.
Zhotovitel následně práce ve smyslu v Pokynu č. 69 předložené projektové dokumentace provedl (včetně doplnění č. 1 a 2), viz Protokol o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí SO 19-203.2. Práce provedené v souladu s doplněním č. 2 předmětného Pokynu si však vyžádaly navýšení původně kalkulované ceny Variace o cca 65.000 Kč na výsledných 723.567, Kč bez DPH.
Předmětem této ZBV je variace na základě požadavku Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí a následného dopisu Správce stavby zn. RSD-335504/2021-1, ve kterém Správce stavby vznáší na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu Variace dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP, písmen a) až c), ve spojení s bodem č. 7 Přílohy k nabídce - Postup při Variacích - k úpravě odvodnění u mostů SO 19-203 a 19-205 zohledňující podmínky a doplňující požadavky Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí. Z následující korespondence (dopis Zhotovitele zn. MI/171/21/D1-19/VL, dopis Správce stavby zn. RSD-514018/2021-1 a dopis Zhotovitele zn. MI/206/21/D1-19/VL) vzešel ze strany Správce stavby Pokyn č. 69 k úpravě odvodnění u mostů SO 19-203 a 19-205 zohledňující podmínky a doplňující požadavky Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí s tím, že maximální cena Variace nepřesáhne 658.028,- Kč bez DPH.
Zhotovitel následně práce ve smyslu v Pokynu č. 69 předložené projektové dokumentace provedl (včetně doplnění č. 1 a 2), viz Protokol o předání a převzetí odstraněných vad a provedených nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí SO 19-203.2. Práce provedené v souladu s doplněním č. 2 předmětného Pokynu si však vyžádaly navýšení původně kalkulované ceny Variace o cca 65.000 Kč na výsledných 723.567, Kč bez DPH.
Předmětem této ZBV je variace na základě požadavku Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí a následného dopisu Správce stavby zn. RSD-335504/2021-1, ve kterém Správce stavby vznáší na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu Variace dle Pod-čl. 13.3 OP/ZP, písmen a) až c), ve spojení s bodem č. 7 Přílohy k nabídce - Postup při Variacích - k úpravě odvodnění u mostů SO 19-203 a 19-205 zohledňující podmínky a doplňující požadavky Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí. Z následující korespondence (dopis Zhotovitele zn. MI/171/21/D1-19/VL, dopis Správce stavby zn. RSD-514018/2021-1 a dopis Zhotovitele zn. MI/206/21/D1-19/VL) vzešel ze strany Správce stavby Pokyn č. 69 k úpravě odvodnění u mostů SO 19-203 a 19-205 zohledňující podmínky a doplňující požadavky Vodoprávního úřadu Velké Meziříčí s tím, že maximální cena Variace nepřesáhne 658.028,- Kč bez DPH.


Winner: Metrostav Infrastructure a.s.