Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-19
Buyer: Országos Kórházi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45262690 | 45262700 | 45300000

Technical requirements: Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás, felületképzés, szerelt fal, vizesblokkok, külső-és belső nyílászárók, beépített berendezések,, villamos (védőcsövezés, kábelezés, szerelvényezés, lámpatestek, elosztók) és gépészeti kialakítás (fűtés szerelés, légtechnika, , víz csatorna - csővezeték, szerelvényezés, piperék), gyengeáram (strukturál hálózat, tűzjelző, beléptető, CATV) , betegfelvonó kialakításának építészeti munkái (lift beszerelése nélkül). A felújítással érintett helyiségek nettó területe 2158,48 m2. Új belső nyílászárók száma 228 db. Az épületben többek között felújításra illetve kialakításra kerülő vizesblokkok száma összesen 35 db, vizesblokkhoz kapcsolódó kézmosó előterek száma összesen 4 db, és összesen 17 db kórterem. Új belső nyílászárók száma 228 db.
Az épületben a következő berendezéseket kell felszerelni, ill. cserélni: - mosdóberendezés (H/M) 75 db - WC berendezés (H) 19 db - zuhanyozó (H/M) 16 db - mosogató (H/M) 5 db
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
8.1. Tekintettel az elmúlt időszak során szerzett vírushelyzettel összefüggő tapasztalatokra a betegellátás során kiemelten fontossá vált a maximális higiéniai követelmények betartása, és az ehhez szükséges eszközök biztosítása, melyre tekintettel Megrendelői és szakmai üzemeltetői igényként merült fel további szappan- és papírtörlőadagolók felszerelése és beépítése. Figyelembe véve mindezt, Megrendelő a pótmunka megrendelése mellett döntött nettó 1 068 000 Ft értékben. A felmerült pótmunkák többlet időszükséglettel nem járnak.
8.2. A jelen szerződésmódosításban ismertetett feladatok elvégzéséhez szükséges határidő módosítás miatt felmerül a kivitelezéssel kapcsolatos organizációs költségek időarányos növekedése, mind az építéshelyi rendszerek, berendezések és ideiglenes szerkezetek, valamint azok működtetése, a munkák irányításához szükséges állomány biztosítása, a terület őrzése, és megfelelő állapotban tartása, a jogszabályi előírásoknak történő megfeleltetése tekintetében. Ezek időarányos költsége a szerződéses költségvetésben szereplő költségeket figyelembe véve a határidő növekedésének időtartamára nettó 14 987 697- Ft. Figyelembe véve mindezt, Megrendelő a pótmunka megrendelése mellett döntött nettó 14 987 697 Ft értékben
8.3. A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó 8 hónapos kivitelezési határidőre tekintettel adta meg árajánlatát, mely kapcsán megállapítható, hogy ez kizárólag egy téli időszakot foglalt magában. A munkaterület 2020. szeptember 22-én került átadásra, a munkát Vállalkozó azonnal megkezdte, azonban a 2. számú szerződésmódosítás szerinti teljesítési határidő lejártának napján (2021. augusztus 4-én) a kivitelezési munka a meg nem rendelt, de műszakilag szükségszerű pótmunkák okán felfüggesztésre került a forrás biztosításáig. Tekintettel arra, hogy a pótmunkák finanszírozására 2021. novemberében született megoldás, az időjárási körülmények alapján a pótmunkák elvégzéséhez és az eredeti műszaki tartalom befejező munkálatainak elvégzéséhez elengedhetetlen az ideiglenes fűtés kiépítése a téli kivitelezési időre tekintettel. Az ideiglenes fűtés biztosítása nélkül a munka további akadályokba ütközik. Erre tekintettel Megrendelő 2 hónapra vonatkozó ideiglenes fűtésre vonatkozó pótmunka megrendelése mellett döntött nettó 29 898 185 Ft értékben. Felek fenntartják a jogot arra vonatkozóan, hogy amennyiben az időjárási viszonyokra tekintettel az ideiglenes fűtés biztosítása 2 hónapnál rövidebb időt vesz igénybe, úgy a Módosítás mellékletét képező tételes elszámolás alapján újabb szerződésmódosítást kezdeményeznek a vállalkozói díj csökkentése kapcsán.
9. A Szerződésmódosítás I.8. pontjában foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdésben foglaltaknak az alábbiakra tekintettel:
9.2. valamint a módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
10. Tekintettel arra, hogy az egyes munkák párhuzamosan is végezhetőek, így jelen szerződésmódosítással a teljesítési határidő 97 munkanappal meghosszabbításra kerül. Felek egyezően kijelentik, hogy Megrendelő 2021.08.04. napi akadályközlése okán a kivitelezés 2021.08.04. napjától jelenleg is szünetel. Az akadályközlés oka Megrendelő részéről a pótmunkaigény műszaki-szakmai elbírálása, Irányító Hatósággal történő engedélyeztetése, és a forrás biztosítása. Megrendelő az akadály megszűntének jelen szerződésmódosítás Miniszterelnökség általi jóváhagyását tekinti. Ennek megtörténtéről Megrendelő írásban értesíti Vállalkozót, s Felek a szerződésmódosítás aláírásáról mielőbb gondoskodnak.
Az épület belső átalakítása és felújítása, továbbá világítóudvar beépítése történik. A bontási munkák, szerkezet építés, szárazépítés, burkolás, felületképzés, szerelt fal, vizesblokkok, külső-és belső nyílászárók, beépített berendezések,, villamos (védőcsövezés, kábelezés, szerelvényezés, lámpatestek, elosztók) és gépészeti kialakítás (fűtés szerelés, légtechnika, , víz csatorna - csővezeték, szerelvényezés, piperék), gyengeáram (strukturál hálózat, tűzjelző, beléptető, CATV) , betegfelvonó kialakításának építészeti munkái (lift beszerelése nélkül). A felújítással érintett helyiségek nettó területe 2158,48 m2. Új belső nyílászárók száma 228 db. Az épületben többek között felújításra illetve kialakításra kerülő vizesblokkok száma összesen 35 db, vizesblokkhoz kapcsolódó kézmosó előterek száma összesen 4 db, és összesen 17 db kórterem. Új belső nyílászárók száma 228 db.
Az épületben a következő berendezéseket kell felszerelni, ill. cserélni: - mosdóberendezés (H/M) 75 db - WC berendezés (H) 19 db - zuhanyozó (H/M) 16 db - mosogató (H/M) 5 db
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
IV.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: 559 954 507 Ft + ÁFA, azaz ötszázötvenkilencmillió-kilencszázötvennégyezer-ötszázhét Forint plusz általános forgalmi adó.


Winner: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság