Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-07-13
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233110 | 45233120: Road construction works | 45233221 | 45233294

Technical requirements: Vállalkozási szerződés az M7 autópálya, Törökbálint, M0 csomópont átépítésére, az M0-M7 autópálya csomópont és a 8103 jelű út Közötti új Budapest irányú kapcsolatok és kapcsolódó létesítmények kivitel.
Vállalkozási szerződés az M7 autópálya, Törökbálint, M0 csomópont átépítésére, az M0-M7 autópálya csomópont és a 8103 jelű út Közötti új Budapest irányú kapcsolatok és kapcsolódó létesítmények kivitel
Az M7 autópálya, Törökbálint, M0 csomópont átépítése, M0-M7 autópálya csomópont és a 8103 jelű út Közötti új Budapest irányú kapcsolatok és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkáinak
Vállalkozási szerződés az M7 autópálya, Törökbálint, M0 csomópont átépítésére, az M0-M7 autópálya csomópont és a 8103 jelű út Közötti új Budapest irányú kapcsolatok és kapcsolódó létesítmények kivitel
B= a Szerződés hatályba lépésekor a biztosítékok és biztosítások költségei (Teljesítési Biztosíték, Szerződés szerinti biztosítások).
V= a Megvalósítási Idő hosszabbításának időtartama hónapokban (a kerekítés szabályainak megfelelően).
W= a Szerződés megkötésekor a Megvalósítási Idő időtartama hónapokban (a kerekítés szabályainak megfelelően).
b) A 20.7.2 alcikkely a) pontjában meghatározott költségtöbbleteken felül Vállalkozó kérheti a meghosszabbítás miatt a Projektelemen felmerült jogos és megfelelően igazolt, dokumentumokkal alátámasztott költségeinek megtérítését.
A 20.3 alcikkely b) és c) pontjaiban meghatározott események következményeként Vállalkozó nem jogosult a Megvalósítási Idő meghosszabbításával kapcsolatos többletköltség érvényesítésére.
A Megvalósítási Idő meghosszabbítása esetén és ezzel összefüggésben, ha a Vállalkozó a Megrendelővel szemben költségigényt kíván érvényesíteni, köteles az erre vonatkozó igényét a 20.4, illetve a 20.5 alcikkely szerinti bejelentésben a jelen alcikkelyre hivatkozással megjelölni. Az igény bejelentésével és elbírálásával kapcsolatban a 18. cikkelyben leírtak megfelelően alkalmazandók.”
Az eredeti befejezési határidőt követően a biztosítékok és biztosítások költségeinek időarányosan elszámolható összege az SZF 20.7.2 a) pontjában meghatározott képlet alapján: 2 619 728 HUF, azaz Kettőmillió-hatszáztizenkilencezerhétszázhuszonnyolc forint.
A teljesítési határidő meghosszabbítása miatt a Projektelemen felmerülő, igazolt és dokumentumokkal alátámasztott többletköltség az SZF 20.7.2. b) pontja alapján: 31 599 658 HUF, azaz Harmincegymillió-ötszázkilencvenkilencezerhatszázötvennyolc forint.
Ebből adódóan a megvalósítási határidő meghosszabbításából adódóan Vállalkozó további 2 hónapra vonatkozóan kíván a Szerződés alapján díjtöbbletet elszámolni, melynek Mérnök által felülvizsgált és elfogadásra javasolt összege összesen nettó 34 219 386 HUF, melynek érvényesítésére – tekintettel a tartalékkeret jogszabályi és szerződéses rendeltetésére ( azaz Tartalékkeret terhére kizárólag a Projektelem teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel) – kizárólag a Szerződés 4.1. pontjában megjelölt Szerződéses Ár módosításával (növelésével) van lehetőség.
Szerződő Felek a tartalékkeret mértékét akként módosítják, hogy az fix összegben (nettó 137 458 512 HUF) kerül rögzítésre a Szerződéses Ár 10 %-ára való hivatkozás elhagyásával. Így a tartalékkeret összege a jelen szerződésmódosítással, a Szerződéses Ár növekedésével együtt nem növekszik.
E módosítás indoka az, hogy a tartalékkeret további növelése nem szükséges, tekintettel arra, hogy a tartalékkeret terhére elszámolandó és jelenleg folyamatban lévő változtatások ellenértékére a tartalékkeret fedezetet nyújt. Továbbá a Szerződéses Ár és a tartalékkeret egyidejű növelése a Vállalkozási Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási szerződés módosítását is magával vonná, szükségtelen adminisztrációs terhet generálva a Szerződő Felekre és az uniós támogatás kifizetésében közreműködő intézményrendszerre.


Winner: Colas Hungária Zrt.