Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-02-23
Buyer: Infrastruktur, Projekte, Engineering, Ingenieurbau, Luzern
Country: CH
Region: SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Verfügung kann gemäß Art. 30 BöB innerhalb von 20 Tagen seit Publikation schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Zuschlagskriterien ZK 1) Genügende Qualifikation des vorgesehenen Schlüsselpersonals. 1.1) Projektleiter als Gesamtverantwortlicher + Projektleiter Stellvertreter Nachweis: Dokumentation von Ausbildung + Erfahrung und 1 vergleichbares Referenzprojekt pro Person in den letzten 5 Jahren (Phase 52 abgeschlossen oder in Arbeit). 1.2) Bauleiter und Stellvertreter Bauleiter Nachweis: Dokumentation von Ausbildung + Erfahrung und. 1 vergleichbares Referenzprojekt (Stv. min. 1 Referenzprojekt) in den letzten 5 Jahre (Phase 52 abgeschlossen oder in Arbeit), gültige Ausbildung zum Sicherheitschef privat oder Selbstschutz Gleisbegehung. 1.3) Fachperson Tiefbau + Stellvertreter Nachweis: Dokumentation von Ausbildung + Erfahrung und 1 vergleichbares Referenzprojekt pro Person in den letzten 5 Jahren (Phase 52 abgeschlossen oder in Arbeit). 1.4) Fachperson Bauphasenplaner + Stellvertreter Nachweis: Dokumentation von Ausbildung + Erfahrung und 1 vergleichbares Referenzprojekt pro Person in den letzten 5 Jahren (Phase 52 abgeschlossen oder in Arbeit). ZK 2) Erkennen der Projektrisiken und Erfolgsfaktoren, insbesondere Darlegung, wie mit der speziellen Erschliessungssituation umgegangen wird. 2.1) Qualität der Auftragsanalyse. Nachweis: Aufgabenanalyse (max. 4. A4 Seiten): Bezug zur objektbezogenen Ausgangslage und zum Leistungsbeschrieb. Problemerfassung. Risikoanalyse inkl. Stellungnahme zur Risikobeurteilung. Vorgehenskonzept Bau- und Planungsablauf. Weitere Überlegungen des Anbieters zur Aufgabenstellung. 2.2) angemessene Projektorganisation. Nachweis: Aufzeigen der Projektorganisation für die Projektierung und Begleitung der Ausführung. Prinzipien der Zusammenarbeit mit Auftraggeber und anderen Auftragnehmern (max. 1 A4 Seite). ZK 3) Gewähr zur Erreichung der erwarteten Qualität (Projektbezogenes Qualitätsmanagement PQM). 3.1) angemessenes Vorgehenskonzept inkl. PQM. Nachweis: Der Aufgabenstellung entsprechend aufgezeigte Lösungsvorschläge und Vorgehenskonzept. Konzept eines wirkungsvollen, dem Projekt angepassten PQM. (max. 1 A4 Seite). 3.2) Plausibilität des Terminprogramms. Nachweis: Auf Rahmenterminplan der SBB AG abgestimmtes Terminprogramm mit Meilensteinen, Schnittstellen mit Koordinationsbedarf, etc. (max. 1 A4 Seite). 3.3) Plausibilität des Stundenaufwandes. Nachweis: Begründung des Umfangs und der Verteilung der angebotenen Stunden der Schlüsselpersonen und der Bauleitung (max. 1 A4 Seite).


Winner: Ingenieurbüro Kost + Partner AG
Number of bids: 9