Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-13
Buyer: Povodí Moravy, s.p.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: Stavba protipovodňových opatření podél vodního toku Olšava slouží k ochraně města Uherský Brod před povodněmi, navrhována je na ochranu města před průtoky v Olšavě mezi Q20 a Q50. Jedná se o novostavbu protipovodňových opatření typu liniové hráze a ochranných zdí, součástí bubou dvě čerpací stanice s technologií.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Změna je popsána v dodatku č. 2 a změnovém listu č. 2. Jedná se o doplnění odvodnění zpevněných ploch čerpacích stanic ČS1 a ČS2 a doplnění stabilizace svahu říčního koryta palisádovou zídkou, dále dofakturování některých prací (např. náhrada plotů, které byly šetrným postupem zhotovitele ochráněny před poškozením, a tudíž nebylo potřeba je nahradit novým oplocením, nebyla nutná přeložka sdělovacího vedení a úpravy spojené s HK 1.
Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (jedná se o práce, které zhotovitel bude realizovat v množství menším než bylo uvedeno ve výkazu výměr).
Úpravami okolního terénu realizovanými v rámci výstavby nové lávky překonávající tok řeky Olšavy v těsné blízkosti povodňové čerpací stanice ČS2 došlo v období po dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby protipovodňové ochrany města k takovým výškovým změnám úrovně okolního terénu ve vztahu ke konstrukci odtokového žlabu čerpací stanice, které vyvolaly nutnost doplnit korunu obvodových zdí žlabu ocelovým ochranným zábradlím výšky 1.10 m. Doplnění odvodnění zpevněných ploch čerpacích stanic ČS1 a ČS2 a doplnění stabilizace svahu říčního koryta palisádovou zídkou. V průběhu stavby nebyly provedeny a fakturovány některé práce. Zejména náhrada plotů, které byly šetrným postupem zhotovitele ochráněny před poškozením, a tudíž nebylo potřeba je nahradit novým oplocením. Nebyla také nutná přeložka sdělovacího vedení a úpravy spojené s HK 1.


Winner: IMOS Brno, a.s.