Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-01-10
Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111291 | 45210000: Building construction work | 45220000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/7 „Przebudowa OŚ Hajdów – suszenie osadu”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i ...
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa stacji termicznego suszenia osadu odwodnionego w oczyszczalni ścieków Hajdów polegające na wymianie istniejącej instalacji termicznego suszenia osadu odwodnionego na nową, o większej przepustowości, wraz z niezbędnymi instalacjami.
Niniejsze zamówienie w formule „projektuj i buduj” stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”, planowanego do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
a) demontaż istniejącej instalacji do termicznego suszenia osadu (w tym m.in. trzy suszarki, instalacje, biofiltr, itp.),
b) dostawa, montaż i rozruch kompletnej instalacji do termicznego suszenia osadu pozwalającej na wysuszenie 100 % powstającego w oczyszczalni osadu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury oraz z jej rozbudową,
c) dostawa i montaż urządzeń peryferyjnych (w tym m.in. skruber, biofiltr, instalacja transportu osadu odwodnionego i wysuszonego, suwnica, zbiorniki retencyjne, waga samochodowa, itp.),
d) przebudowa budynku stacji suszenia osadu w celu dostosowania budynku do zamontowania nowych urządzeń wraz z wymaganymi instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą – wewnętrzną i zewnętrzną
Podana przez Wykonawcę cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji termicznego suszenia osadów Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nie może przekraczać 6 % ceny brutto za wykonanie przebudowy stacji termicznego suszenia osadów Oczyszczalni Ścieków „Hajdów. W sytuacji gdy cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji termicznego suszenia osadów Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę będzie wyższa niż 6 % ceny brutto za wykonanie przebudowy stacji termicznego suszenia osadów Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
• Etap I – opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, w tym:
1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wstępnego: nie później niż 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
2) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę – nie później niż 7 m-cy od daty zawarcia umowy.
3) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wykonawczego: nie później niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
• Etap II - wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane (w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia budowy i uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania) zakończone: nie później niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy.
• Etap III - przeprowadzenie ruchu próbnego w okresie 12 miesięcy od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie a w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane - od daty upływu terminu na wniesienie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu po zawiadomieniu organu o zakończeniu budowy lub od daty uzyskania zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jednak nie później niż do 31.3.2022 r.
Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej zostanie zakończone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji.