Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-06-17
Buyer: Ústav chemických procesů AV ČR v.v.i.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings

Technical requirements: Předmětem rámcové smlouvy je zhotovení díla spočívající v celkové stavební opravě budovy C4, jež zahrnuje stavební opravy páteřních rozvodů, laboratoří, pracoven, části společných prostor, oprava technického vybavení včetně dodávky technologického a laboratorního vybavení. Podrobnější popis rozsahu opravy předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
Změna závazku ze smlouvy je uskutečněna v souladu s ust. § 222 ZZVZ ve vztahu k dílčím smlouvám č. 3, 4 a 5. Celková cena plnění uváděná v tomto formuláři se vztahuje k celkové hodnotě rámcové smlouvy, která vzhledem k průběhu provádění realizace díla zůstává zatím nedotčena. Cena zhotovené části díla z příslušných dílčích smluv, která je dotčena změnou závazku dle tohoto oznámení činí 43 640 455 CZK bez DPH.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem rámcové smlouvy je zhotovení díla spočívající v celkové stavební opravě budovy C4, jež zahrnuje stavební opravy páteřních rozvodů, laboratoří, pracoven, části společných prostor, oprava technického vybavení včetně dodávky technologického a laboratorního vybavení. Podrobnější popis rozsahu opravy předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
Předmětem změn jsou dodatečné stavební práce, které musí provést zhotovitel|, a to z důvodů uvedených v ustanovení § 222 odst.5 písm. a) až c) ZZVZ. Celková cena sjednaná v lV. odst. 1 rámcové smlouvy, dodatku č. 1 k rámcové smlouvě ze dne 24. 11.2016 a dle dí|čích smluv č. 4,6 je upravována. Úprava cen je jednak dána dodatečnými stavebními pracemi (tj. vícepráce) a nově činí 4 471" 825,80 Kč bez DPH a dále odečtené stavební práce, které nebyly s ohledem na provedené změny realizovány ve výši 1 656 774,40 Kč. Veškeré změny cen jsou zaznamenány ve změnových |listech, které byly vydány v číselné řadě 1-51. Na základě výše uvedených změnových listů a položkového rozpočtu méněprací a víceprací dochází ke změně rozsahu díla a v návaznosti na to ke změně ceny díla. Cena díla se změnovými |listy č. 1 až 51 navyšuje o 2 846 935,85 Kč bez DPH.
V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých prací, které nebyly předpokládány zhotovitelem ani objednatelem a které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu. Změny byly vyvolány dodatečnými požadavky objednatele na základě nových poznatků, připomínek a námětů zhotovitele, stavebního dozoru a odpovědných pracovníků zadavatele. realizace těchto dodatečných prací jiným subjektem, než zhotovitelem není možná z důvodů ekonomických a technických, neboť by tím nebyla zachována slučitelnost s již provedenými pracemi a jejich vzájemná interoperabilita a současně by došlo ke značným obtížím na straně zadavatele a k podstatnému navýšení nákladů. Bližší vymezení změn je uvedeno v dodatku k příslušným dílčím smlouvám a jeho přílohách, které jsou zveřejněny na profilu zadavatele a v Registru smluv.


Winner: Pozimos, a.s.