Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: A 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752 km szelvények közötti burkolatfelújítási munkálatok elvégzése.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A 8121 j. Csákvár-Gánt összekötő út 0+000-4+752 km szelvények közötti burkolatfelújítási munkálatok elvégzése.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
„A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 150 naptári napon belül elvégzi.”
2.2. Az Eredeti Szerződés 1.3. pontja szerint annak elválaszthatatlan részét képezi többek között a nyertes ajánlattevő ajánlata. A nyertes ajánlat egyebek mellett tartalmazta a szerződésszerű teljesítéshez szükséges alkatrészek beárazott jegyzékét, és az alkatrészárakból adott kedvezmény mértékét.
2.3. Felek az Eredeti Szerződés 1.4. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrész vastag, dőlt kiemeléssel jelölve):
„A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a munkaterület átadásától számított 190 naptári napon belül elvégzi.”
2.4. Felek az Eredeti Szerződés mellékleteként rögzítik a jelen Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező Módosított kivitelezési ütemtervet.
3.2. Vállalkozó a Szerződésmódosítással érintett útszakaszon a közműkiváltási munkák megkezdését követően, 2022. július 20. napján akadályt közölt Megrendelő felé és kezdeményezte a szerződéses határidő módosítását, amiatt, hogy a tervezett belterületi csapadékvíz elvezető rendszer egyes szakaszainak a megépítéséhez további közműkiváltások szükségesek, amik csak a közműfeltárások után voltak megítélhetők, vagyis nem voltak előre láthatók.
A vízelvezetési elemek megfelelő beépítéséhez feltétlenül szükséges a feltárt közművek átépítés illetőleg kiváltása.
Felek a teljesítési határidőt az előre nem látható, de a szerződésszerű teljesítéshez elengedhetetlen, további építési munkák megvalósításához feltétlenül indokolt mértékű időtartammal növelik meg. A keretében elvégzendő további építési munkák ütemezése a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi (Módosított kivitelezési ütemterv).
3.3. Felek rögzítik, hogy az Eredeti Szerződés módosításra a Kbt. 141. §-ában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett kerül sor.


Winner: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság