Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-01
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221111 | 45221119 | 45233142: Road-repair work | 71250000

Technical requirements: silnice II/102 v úseku křižovatka se silnicí II/104 v Davli – Štěchovice včetně průjezdního úseku ve Štěchovicích v délce 5,426 km v úseku staničení km 13,764 – 19,190 km včetně mostů
Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky silnice II/102 v úseku křižovatka se silnicí II/104 v Davli – Štěchovice včetně průjezdního úseku ve Štěchovicích v celkové délce 5,426 km v úseku staničení km 13,764 – 19,190 km včetně rekonstrukce mostů ev. č. 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017. Dále je požadováno i provedení I. mostní prohlídky pro mosty ev. č. 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
silnice II/102 v úseku křižovatka se silnicí II/104 v Davli – Štěchovice včetně průjezdního úseku ve Štěchovicích v délce 5,426 km v úseku staničení km 13,764 – 19,190 km včetně mostů
Předmětem stavby je rekonstrukce vozovky silnice II/102 v úseku křižovatka se silnicí II/104 v Davli – Štěchovice včetně průjezdního úseku ve Štěchovicích v celkové délce 5,426 km v úseku staničení km 13,764 – 19,190 km včetně rekonstrukce mostů ev. č. 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017. Dále je požadováno i provedení I. mostní prohlídky pro mosty ev. č. 102-012, 102-013, 102-014 a 102-017
ZBV 7: S ohledem na problematickou realizaci zápor v případě zastižení skalního podloží R1, plošné zakládání mostu a nutnost jeho ochrany před podemletím zhotovitel navrhuje provést založení mostu hlubinné; ZBV 8: stav narušeného skalního masivu neumožní bezpečné provádění prací pod ním; ZBV 9:zastižena pod vrstvami AB souvrství dlažba ze žulových kostek na mostovce; ZBV 10: zastižena pod vrstvami AB souvrství dlažba ze žulových kostek na mostovce; ZBV 11:výšková poloha obrub ve větších úsecích nevyhovuje, aby zajišťovala odraznou funkci, nebojsou nevhodně osazeny ne na betonovém loži, ale na tenké podkladní AB vrstvě, pod kterou jsou žulové kostky a nebo, že stav stávajících obrub je natolik špatný, že je třeba je vyměnit; ZBV 12: Nahrazení proužku ušetří jednu spáru v povrchu vozovky; ZBV 13: pod nánosem vegetace se nachází původní břehové opevnění lomovým kamenem; ZBV 14:  byla zjištěna zvodnělá, neulehlá zemina, který je nezhutnitelný; ZBV 15: Pod nánosy se nacházela zpevněná krajnice z kamenné dlažby ze žulových kostek do betonového lože lokálně poškozená a na ní navazující zpevněný příkop z betonových prefabrikátů, které byly též lokálně poškozeny nebo i chyběly; ZBV 16: Z důvodu prostorových kolizí s nově budovanou kanalizací a vyloučení existence a vzniku kaveren v podloží rekonstruované vozovky bylo dohodnuto s projektantem RDS, autorským dozorem a též se souhlasem objednatele část této staré kanalizace km 15,065-15,1351 v kolizi odstranit v délce 70,1 m a zbylou část km 14,9428-15,065 po pročištění zalít betonovou směsí v délce 122,2 m.



Winner: STRABAG a.s.