Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-12-13
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Region: PL911
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45231400 | 45234000
Submission deadline: 2024-12-20
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2024 poz. 507);
Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 8, 9 i 10) Ustawy Pzp
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie następujących elementów: 
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót dla linii kolejowej nr 144 na odcinku od km 45,100 do km 74,160
Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:
1)	Dokumentacji projektowej, w tym:
a)	projektu budowlanego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
b)	uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
c)	opracowanie projektu wykonawczego,
d)	opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
2)	i robót w zakresach:
a)	nawierzchnia i perony,
b)	urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),
c)	urządzenia i systemy telekomunikacyjne,
d)	sieć trakcyjna wraz z zasilaniem,
e)	urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV,
f)	obiekty inżynieryjne,
g)	przejścia i przejazdy.
3) przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemu strukturalnego „Sterowanie – urządzenia przytorowe” w zakresie objętym zamówieniem na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu) i przekazanie odpowiednich deklaracji weryfikacji WE i certyfikatów weryfikacji WE dla podsystemów.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym Tom III SWZ.
2. Okres realizacji Zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy zgodnie z § 4 Warunków Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ. Dla Umowy ustanawia się następujące Etapy, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach:
1) Etap I Mobilizacja* Wykonawcy do wykonywania przedmiotu Umowy- 15 dni od dnia podpisania Umowy
*Mobilizacja Wykonawcy: przekazanie informacji o biurze budowy, zasobach ludzkich i zasobach sprzętu
2)Etap II Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej – 5 miesięcy od dnia podpisania Umowy
3)Etap III Zgłoszenie robót budowlanych – 30 dni od dnia podpisania Umowy
4)Etap IV zakończenie robót na obiekcie inżynieryjnym w km 65,577 – 7,5 miesiąca od dnia podpisania Umowy
5)Etap V Podjęcie zamknięć torowych – 30.06.2025r.
6)Etap VI Zaawansowanie finansowe o wartości nie mniejszej niż 50% wynagrodzenia- 7,5 miesiąca od dnia podpisania Umowy
7)Etap VII zakończenie wszelkich niezbędnych odbiorów - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Linia kolejowa nr 144 od km 45,100 do km 74,160 zlokalizowana jest na terenie województwa 
Opolskiego w powiecie strzeleckim na terenach gmin Kolonowskie – miasto, Kolonowskie obręb wiejski oraz w 
powiacie opolskim na terenach gminy Ozimek – miasto, Ozimek­ obręb wiejski, Chrząstowice, miasto Opole
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:
a)	posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 68 000 000,00 PLN 
b)	posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 17 000 000,00 PLN. 
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 TOMU I SWZ (IDW). Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu:
1).część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i strat, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez  firmę audytorską zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, również ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego (jego części), a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2).informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3). inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej – jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2).


Winner: Publications Office of the European Union