Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-08
Buyer: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ.)
Country: GR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71312000: Structural engineering consultancy services

Technical requirements: Νέος τεχνικός σύμβουλος, για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στο έργο: Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου), Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
Διάθεση επιστημονικού προσωπικού και γραμματειακής υποστήριξης, που θα υποβοηθήσουν την Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ. και Ε.Υ.Δ.Ε. Μακεδονίας, ώστε να διασφαλιστεί η άριστη υλοποίηση του έργου «Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παραλλήλου τροχοδρόμου), Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
Η αρχική ημερομηνία περαίωσης του έργου του τεχν. συμβούλου, ήταν η 24.6.2016. Ακολούθως, εγκρίθηκαν με τις με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.Σ.Σ.Υ. ΚΓ/ΦΣΤ32.00/ΧΡ/5075/13.7.2016 και ΚΒ/ΦΣΤ32.00/ΧΡ/543/7.3.2018 αποφάσεις, 2 παρατάσεις περαίωσης του έργου του τεχνικού συμβούλου, μέχρι 31.12.2017 και 31.12.2018, αντίστοιχα.
Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας», με τίτλο πράξης: «Ολοκλήρωση αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"».
Νέος τεχνικός σύμβουλος, για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στο έργο: Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 [...] Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
1η συμπληρωματική σύμβαση: «Νέος τεχνικός σύμβουλος, για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στο έργο: Επέκταση διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 (μετά παράλληλου τροχοδρόμου), Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"».
Οι εναπομείναντες ανθρωπομήνες απασχόλησής του, βάσει της αρχικής σύμβασης, δεν επαρκούν πλέον για τη συνέχιση της παρακολούθησης του έργου, για ακόμα 1 έτος (μέχρι την 31.12.2018) και επομένως, δημιουργείται η ανάγκη παροχής από τον τεχνικό σύμβουλο συμπληρωματικών υπηρεσιών, που κατά το μέγεθος (ποσότητα), δεν περιλαμβάνονται στην από 26.6.2014 σύμβασή του. Συγκεκριμένα, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου τού τεχνικού συμβούλου, πρόσθετες παροχές υπηρεσιών, για τις εξής κατηγορίες μελετών: Α.1 Γεωτεχνικές μελέτες, Β.1 Η/Μ εγκαταστάσεις, Γ.1-Γ.2 Μελέτες λιμενικών έργων, Δ.1 Τοπογραφικές μελέτες, ΣΤ.1 Μελέτες Περιβαλλοντικές.
1) καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της κατασκευαστικής εργολαβίας, κατά 1 επιπλέον χρόνο. Η προθεσμία περαίωσης της κατασκευαστικής εργολαβίας ήταν η 31.12.2015, που εν τω μεταξύ παρατάθηκε μέχρι 31.12.2017· μετά την 31.12.2017, οι εναπομείναντες ανθρωπομήνες απασχόλησης τού νέου τεχνικού συμβούλου, βάσει της αρχικής σύμβασής του, δεν επαρκούν πλέον για τη συνέχιση της παρακολούθησης του έργου, για 1 ακόμα έτος, μέχρι την 31.12.2018. Η κύρια αιτία της καθυστέρησης, στην ολοκλήρωση της κατασκευαστικής εργολαβίας, είναι η μη αναμενόμενη ολοκλήρωση των εναπομεινασών καθιζήσεων, μέσα στις εδαφικές στρώσεις κάτω από τα επιχώματα του έργου·
2) παράδοση της κατασκευαστικής εργολαβίας στην παραχωρησιούχο Fraport, κατά την από 14.12.2015 σύμβασή της. Απαιτούνται λοιπόν, πρόσθετες υπηρεσίες του τεχν. συμβούλου, για την παράδοση του έργου στην παραχωρησιούχο εταιρεία Fraport·


Winner: Σύμπραξη Γραφείων: «Α.Δ.Κ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. - Ρογκάν και Συνεργάτες Α.Ε. - Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. - Β. Κωνσταντινίδης και Συνεργάτες Ε.Ε. - Αριστείδης Γ. Καρλαύτης»