Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-13
Buyer: Povodí Moravy, s.p.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: Stavba protipovodňových opatření podél vodního toku Olšava slouží k ochraně města Uherský Brod před povodněmi, navrhována je na ochranu města před průtoky v Olšavě mezi Q20 a Q50. Jedná se o novostavbu protipovodňových opatření typu liniové hráze a ochranných zdí, součástí bubou dvě čerpací stanice s technologií.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Při zpracování realizační dokumentace přípojky VN k ČS 1 ze strany EG.D došlo k vyvolané změně napojení ČS 1 k distribuční soustavě. Přípojka nebude provedena jako nadzemní, ale bude realizována protlakem pod stávající komunikací. Původně navržená nadzemní přípojka měla být realizována přímo společností EG.D, kdežto nově budovaná přípojka protlakem bude provedena zhotovitelem jako vícepráce oproti PD.
Na stávajícím podpěrném bodě vedení VN č.170 kmen b. č. 4 na parcele č. 6725/16 bude vybudován nový kabelosvod od svislého odpínače Flb6400 UH2820 (vybudován v rámci stavby EG.D). Kabelové vedení VN NA2XS(F)2Y 3x1x240mm² bude uloženo v travnaté ploše přes parcely 6725/16 a 7156/9. Kabel VN bude uložen protlakem pod místní komunikaci na parcele č. 7156/1 a bude dále vyveden v travnaté ploše na parcele č 7156/10. Kabel VN bude vyveden po sloupu a ukončen na nové sloupové trafostanici t108 Povodí ČS 1 na parcele č. 6720/1. Na stávajícím podpěrném bodu č. 4 VN budou nově osazeny omezovače přepětí VN.
Při zpracování realizační dokumentace přípojky VN k ČS 1 ze strany EG.D došlo k vyvolané změně napojení ČS 1 k distribuční soustavě. Přípojka nebude provedena jako nadzemní, ale bude realizována protlakem pod stávající komunikací. Původně navržená nadzemní přípojka měla být realizována přímo společností EG.D, kdežto nově budovaná přípojka protlakem bude provedena zhotovitelem jako vícepráce oproti PD.
Na stávajícím podpěrném bodě vedení VN č.170 kmen b. č. 4 na parcele č. 6725/16 bude vybudován nový kabelosvod od svislého odpínače Flb6400 UH2820 (vybudován v rámci stavby EG.D). Kabelové vedení VN NA2XS(F)2Y 3x1x240mm² bude uloženo v travnaté ploše přes parcely 6725/16 a 7156/9. Kabel VN bude uložen protlakem pod místní komunikaci na parcele č. 7156/1 a bude dále vyveden v travnaté ploše na parcele č 7156/10. Kabel VN bude vyveden po sloupu a ukončen na nové sloupové trafostanici t108 Povodí ČS 1 na parcele č. 6720/1. Na stávajícím podpěrném bodu č. 4 VN budou nově osazeny omezovače přepětí VN.
Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů (nutnost pozastavení stavby do doby, než bude vybrán nový dodavatel, narušení postupů výstavby, zpomalení prací, problém s rozdělením odpovědnosti za vady, nutnost koordinace více zhotovitelů na staveništi, organizační obtíže apod.) a hodnota dodatečných stavebních prací činí 0,2 %, a tedy nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


Winner: IMOS Brno, a.s.