Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-02-03
Buyer: ADIF — Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia
Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia con la línea convencional y remodelación de la estación de Taboadela.
Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible
Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia
Modificación del servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia con la línea convencional y remodelación de la estación de Taboadela
Si atendemos al anexo de Condiciones Generales para los contratos de servicios del PCAP, en el epígrafe 7.1.3 se aborda las Modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares. En él se expone que solo podrán realizarse cuando la modificación se justifique en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo, y que únicamente se puede introducir las actuaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que hace indispensable la modificación.
El supuesto en el que nos encontramos se deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, que cumple además las tres condiciones siguientes:
i) La necesidad de la modificación se deriva de circunstancias que una actuación diligente de ADIF-AV no hubiera podido prever;
iii) La modificación del contrato implica una alteración de la cuantía que no excede del 50 % del precio inicial, IVA excluido.
Además, la modificación que se está planteando no es sustancial, pues su resultado es un contrato de la misma naturaleza que el celebrado en un principio. En nuestro caso, la causa que motiva la modificación es sobrevenida y no estaba prevista inicialmente
Para poder acometer las obras a las que el presente contrato presta servicio de Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras, ADIF — Alta Velocidad ha programado un corte total en el servicio ferroviario en la estación de Taboadela y su entorno entre el 4 y el 28 de noviembre. Durante ese periodo, se trabajará en la obra a turno corrido de 24 horas, los 7 días de la semana.
Según se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato, la jornada laboral será la correspondiente a la legislación laboral vigente y a los convenios laborales de aplicación, y el Consultor deberá adaptar el equipo en obra al ritmo de los trabajos. Por todo ello, con el fin de poder asegurar el control adecuado de las obras durante el corte extraordinario es necesario complementar el personal previsto en el pliego del concurso (para una jornada laboral de trabajo según convenio) a las necesidades de ejecución.
Para poder acometer las obras a las que el presente contrato presta servicio de Consultoría y Asistencia para el Control de las Obras, ADIF — Alta Velocidad ha programado un corte total en el servicio ferroviario en la estación de Taboadela y su entorno entre el 4 y el 28 de noviembre. Durante ese periodo, se trabajará en la obra a turno corrido de 24 horas, los 7 días de la semana.


Winner: GPO Ingeniería y Arquitectura, S. L.