Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-22
Buyer: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Country: NL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212400 | 45220000 | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Het project betreft maatregelen voor het vervangen van de oeverconstructies van delen van het kanaal Wessem-Nederweert, het Markkanaal, Wilhelminakanaal en de Zuid-Willemsvaart. Tevens de realisatie van een aantal nieuwe fauna voorzieningen.
Betreft een bundeling van de hieronderstaande VTW’s  die in 2022 gepubliceerd hadden moeten worden omdat artikel 2.163e hier van toepassing was, maar mijn voorganger heeft dit helaas niet laten publiceren.
VTW-02: Betreft een Verzoek opdrachtnemer om binnen cluster 2 en 3 enkele aanpassingen door te voeren. Hierbij komt 1 grote en 2 kleine Fauna uittreedplaatsen (FUP's) te vervallen en worden er 3 stuks eendentrappen toegevoegd.
VTW-21: Betreft onderzoek aanvullende areaal gegevens.  Er is op 3 clusters behoefte aan aanvullende omgevingsinformatie, per cluster is daarvoor een andere oorzaak. Cluster 1 is betreft het in kaart brengen van de staat van de aanwezige bodembescherming ten einde te kunnen beoordelen of de ontgrondingen kunnen worden aangevuld met steen. Cluster 2 betreft de scope uitbreiding op verzoek van de Provincie i.v.m. de aanleg van een nieuw viaduct. Cluster 3 betreft het milieukundige onderzoek naar de slib aanwezig in de paaibakken en de extra inmetings inspanning in het voor traject.
VTW-22: D.m.v. uitgevoerde proeven is geconstateerd dat de zand aanvulling in de berm gemakkelijk afslaat zodra er water bij komt. Daarnaast is middels proefsleuven geconstateerd dat er 2 glasvezelkabels aan de waterzijde van het fietspad aanwezig zijn i.p.v. conform de klic de landzijde van het fietspad. Zonder aanvullende maatregelen is schade aan het fietspad en de leidingen onherroepelijk. Genomen aanvullende maatregelen: Verifiëren positie kabels, risicoanalyse, uitvoeren proef onder beheerste omstandigheden (EMV 28 uitvoeren), analyse oplossingsrichtingen en opvolgende beheerste uitvoering van oeververvanging.
VTW-033: Om de ontgronding te kunnen oplossen is een ontwerp noodzakelijk. Vanuit het ontwerp van de oeverbescherming komen specifieke eisen voort die van invloed zijn op de waterbodem voor de oever. De ontgrondings kuilen zullen moeten worden hersteld op een wijze die voldoet aan deze ontwerp eisen. Daarnaast zal het oppervlakte en inhoud van de ontgronding moeten worden bepaald om tot een correcte offerte te komen. Te nemen maatregelen: verwerken data uit peiltekeningen en genereren ontwerp oplossing.
VTW-38: Toelichting aanpassing; het plateau moest conform contract dezelfde hoogte hebben als de oeverbescherming. Dit wordt nu aangepast naar; Het plateau moet een hoogte hebben aangepast aan de infrastructuur van de omgeving.
VTW-40: In het ontwerpproces is geconstateerd dat de Fauna uittreedplaatsen (fub) op het Markkanaal cluster 1 slecht passen in de omgeving. Het Markkanaal kenmerkt zich door de aanwezigheid van hoge taluds achter de oeverbescherming. Hierop dient de hoogte en inrichting van de fup achterwand te worden aangepast. Tevens is een aanvullende eis gesteld door het waterschap inzake de maximale talud helling welke is toegestaan rond een fup. Bij alle fups zal i.v.m. het steile talud de achterwand maximaal 75 cm hoger worden geplaatst om invulling te geven aan het hoge achterland. Verder moet de achterwand met 2 planken verlengd worden en de instap met 1 plank verkleint van 6 naar 5 planken. Dit is noodzakelijk om de maximale helling in de inrichting te borgen.
De zorgvuldige aanbestedende dienst had de wijziging ten opzichte van het contract door onvoorziene omstandigheden niet kunnen voorzien. De algemene aard van de opdracht wijzigt niet door deze wijziging en de verhoging van de prijs bedraagt niet meer dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht. De wijziging is daarom toelaatbaar onder deze categorie.


Winner: Combinatie Hakkers B.V. - Beens Geïntegreerde Projecten B.V.