Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-08-07
Buyer: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45230000 | 45231400 | 45234000
Submission deadline: 2020-08-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. „Pomorska Kolej Metropolitalna etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” faza IV – rozbudowa p. odg. Kiełpinek jako fragmentu trasy objazdowej
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa jednotorowej niezelektryfikowanej linii kolejowej nr 234 na odcinku Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki od miejsca włączenia w linię kolejową nr 248 do km 11,030 oraz rozbudowa posterunku odgałęźnego Kiełpinek położonego na linii kolejowej nr 248 Gdańsk Wrzeszcz – Gdańsk Osowa.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania Przedmiotu zamówienia w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy zgodnie z SubKLAUZULA 8.1. Umowy, znajdujących się w Załączniku nr 11 do SIWZ.
2. Dla Kontraktu ustanawia się następujące Etapy, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach:
1) ETAP I – 45 dnia od daty rozpoczęcia Zamówienia - wykonanie koncepcji projektowej zgodnie z rozdziałem 3.3.2 PFU;
2) ETAP II – 100 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia Zamówienia – złożenie kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w wyniku złożenia którego wszczęte zostanie postępowanie administracyjne i jednocześnie możliwym będzie wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na realizację Kontraktu w terminie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3) ETAP III – 9 miesięcy od daty rozpoczęcia Zamówienia - opracowanie Projektu Budowlanego obejmującego swoim zakresem całość Robót, wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji administracyjnych, potwierdzone złożeniem do właściwego organu/organów kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku/wniosków o wydanie Pozwolenie na Budowę, w wyniku złożenia którego możliwym będzie wydanie przez właściwy organ Pozwolenia na Budowę w terminie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4) ETAP IV – do dnia 9 września 2022 r. - uzyskanie przejezdności linii kolejowej nr 234 i nr 248 rozumiane jako zakończenie wszelkich Robót niezbędnych do wznowienia pasażerskiego ruchu kolejowego na odcinkach linii kolejowej nr 234 i nr 248, które objęte są Kontraktem, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zgód, decyzji, pozwoleń, dopuszczeń, w szczególności pozwolenia na użytkowanie oraz integracją (powiązaniem) tych odcinków linii kolejowych ze stycznymi liniami kolejowymi.
5) ETAP V – 24 miesiące od daty rozpoczęcia Zamówienia - zakończenie wszystkich Robót, potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, zezwoleń i dopuszczeń oraz innych dokumentów o podobnym charakterze, które umożliwiać będą eksploatację infrastruktury wykonanej w ramach Kontraktu.
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r., a w wypadku, kiedy od daty rozpoczęcia do dnia 15 stycznia 2023 r. upłynie okres krótszy niż 24 miesiące, termin na zaprojektowanie i wykonanie robót wynosić będzie 24 miesiące od daty rozpoczęcia zgodnie z subklauzula 8.1 umowy, znajdujących się w Załączniku nr 11 do SIWZ.
2. Dla kontraktu ustanawia się następujące etapy, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w następujących terminach:
1) etap I – 45 dni od daty rozpoczęcia – wykonanie koncepcji projektowej zgodnie z pkt 3.3.2 programu funkcjonalno-użytkowego;
2) etap II – 150 dni od daty rozpoczęcia – złożenie kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w wyniku złożenia którego wszczęte zostanie postępowanie administracyjne i jednocześnie możliwym będzie wydanie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na realizację kontraktu w terminie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
3) etap III – 9 miesięcy od daty rozpoczęcia – opracowanie projektu budowlanego obejmującego swoim zakresem całość robót, wraz z pozyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i innych decyzji administracyjnych, potwierdzone złożeniem do właściwego organu/organów kompletnego i niedotkniętego jakimikolwiek brakami (w tym formalnymi) wniosku/wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, w wyniku złożenia którego możliwym będzie wydanie przez właściwy organ pozwolenia na budowę w terminie przewidzianym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
4) etap IV – do dnia 15 listopada 2022 r., a w wypadku kiedy od daty rozpoczęcia do dnia 15 listopada 2022 r. upłynie okres krótszy niż 22 miesiące, termin na wykonanie etapu IV wynosić będzie 22 miesiące od daty rozpoczęcia – uzyskanie przejezdności linii kolejowej nr 234 i nr 248 rozumiane jako zakończenie wszelkich robót niezbędnych do wznowienia pasażerskiego ruchu kolejowego na odcinkach linii kolejowej nr 234 i nr 248, które objęte są kontraktem, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych zgód, decyzji, pozwoleń, dopuszczeń, w szczególności pozwolenia na użytkowanie oraz integracją (powiązaniem) tych odcinków linii kolejowych ze stycznymi liniami kolejowymi;