Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-13
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212200 | 45212224 | 71220000
EU fund: ESF

Technical requirements: A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, kulcsrakész kivitelezés megvalósítása;
Az építési engedélyen kívül szükséges építési és létesítési engedélyek, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulások beszerzése;
Az üzembe helyezéshez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi, szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.
A tervezett stadion 14 201 fő befogadására képes, fedett lelátóból és az alatta kialakított szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy 1p+fsz+3 emelet magas fejépületből áll.
A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport- és üzemeltetési területek mellett klub- és üzemeltetési irodák, és egyéb szolgáltatásra alkalmas helyiségek kapnak helyet; a fejépület felső, fedett-nyitott szintjén a gépészeti terület helyezkedik el.
A stadion telkén jelentős méretű zöldfelület kerül kialakításra, mely a szomszédos Sóstói természetvédelmi területtel összekapcsolva közforgalomnak megnyitott területet képez, városi parkként működik majd. A természetvédelmi terület látogatóközpontja a stadion lelátója alatt kap helyet.
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljes körű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
A pódiumhoz a térrácson belül, az árbóc köré épített csigalépcső vezet fel, 5 db közbenső pihenőszinttel.
A Sóstói Stadion helyén UEFA 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított, min. 14 000 ülőhelyes stadion építése a meglévő főépület átépítésével.
A kivitelező feladatát képezi a kilátó torony teljeskörű kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, kivitelezése és használatbavételi engedélyezése.
— A tetőszerkezetbe telepített gyengeáramú elosztóberendezések kezelését biztosító podesztek és a rendezvényterasz világításának kiépítése
— 22.2.2017-én új MLSZ stadionbiztonsági előírások léptek hatályba, amelynek következtében a gyengeáramú rendszerekben és a sportvilágítás terveiben módosítások váltak szükségessé. A módosított tervek alapján előre nem látható, a rendeltetésszerű használathoz nélkülözhetetlen, a tartalékkeret terhére elszámolható munkák merültek fel, amelyeket az Önkormányzat a lehető legrövidebb időn belül megrendelt, azonban a kivitelezés jelentős, speciális munkavégzésre alkalmas szerelő kapacitást vett igénybe, amely 60 nap késedelmet okozott az elektromos szerelési munkák tekintetében a Vállalkozó álláspontja szerint,
— 26.2.2018-ig az építési terület nyugati határán, a Csíkvári úttal párhuzamosan húzódó közép-feszültségű elektromos hálózat akadályozta a kivitelezési munkákat. A feszültség alatt lévő hálózat miatt a parkoló födém vasbeton tartófalát csak soros szádfal beépítésével lehetett elkészíteni. A szádfal beépítése, bontása valamint a kisméretű munkaterület lassította a munkavégzést,
— A médiaparkoló és a déli személygépkocsi parkoló építése során kiderült, hogy a parkoló Csíkvári úthoz kapcsolódó részei hibásan lettek megtervezve. A tervhibát az Önkormányzat azonnali intézkedésére a tervező kijavította. A tervek alapján előre nem látható munkák elvégzése vált szükségessé, amely szintén ellehetetleníti a 29.6.2018 kivitelezési határidő betartását,


Winner: STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.