Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-12
Buyer: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45111000 | 45232410 | 45251220

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a także dróg wewnętrznych;
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach administracyjnych oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ, w SIWZ, we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie zobowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz aktualną wiedzą techniczną.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Złotowie. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m.in.:
1) przebudowa części mechanicznej, biologicznej i częściowo gospodarki osadowej oraz infrastruktury sieci, a także dróg wewnętrznych;
2) budowa części gospodarki osadowej wraz z instalacją biogazu i części chemicznej oczyszczalni. Gospodarka osadami poprzez odwadnianie, higienizację i magazynowanie w celu przekazania osadów do kompostowania lub zagospodarowania na cele rolnicze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, wydanych decyzjach admin. oraz innych dokumentach, stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 11 do SIWZ oraz we wzorze umowy.
Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – do 13.10.2021 (aneks nr 9 z 22.6.2021).
Aneks nr 5 z 29.12.2020 do umowy: Na podstawie protokołu konieczności nr 3 rozszerzono zakres umowy o likwidację kolizji SN z istniejącą infrastrukturą energetyczną Enea Operator (kolizja z rozdzielnią średniego napięcia w budynku energetycznym nr 22) – roboty dodatkowe.
Aneks nr 7 z 29.12.2020 do umowy: Zmieniono termin realizacji przedmiotu umowy na: do 30.6.2021. Zmiana terminu realizacji wynikła z okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Były to okoliczności związane z wystąpieniem pandemii COVID-19:
— nieobecność osób uczestniczących w realizacji zamówienia (konieczność kwarantanny, izolacji), a także konieczność zmiany organizacji pracy (praca zdalna, zachowanie dystansu społecznego).


Winner: Ata-Technik Sp. z o.o. Sp. S.K.A.