Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-05-06
Buyer: Gemeinde Kissing
Region: DEA22
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 71300000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71322000: Civil engineering design services
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2026-12-31
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Die Gemeinde Kissing plant den Neubau der Grundschule in Kissing. Nach einem vorangegangenen Realisierungswettbewerb soll eine 6-zügige Grundschule im Ganztagesbetrieb (offener und gebundener Ganztagsbetrieb) gebaut werden.In der Grundschule sollen insgesamt 24 Klassen à 24 Schüler, also 576 Schüler, Platz finden.Ein Lernhaus-/Clusterprinzip ist in der Planung zu berücksichtigen.
Verstöße im Sinne von § 135 Abs. 1 GWB (Unwirksamkeit des Vertrages) sind in einem Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend zu machen. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt bekanntgemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU (§ 135 Abs. 2 GWB). Ein Nachprüfungsverfahren ist nur bei Einhaltung nachfolgender Voraussetzungen zulässig: Verstöße gegen Vergabevorschriften, die der Bewerber im Vergabeverfahren erkannt hat, sind gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis zu rügen. Der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberührt. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist binnen 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, einzureichen (§ 160 Abs.3 GWB).
Die Gemeinde Kissing plant den Neubau der Grundschule in Kissing.Gegenstand des Auftrags sind Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung ALG 4, 5 und 6 gem. § 53 ff HOAI 2021, LPH 1-9, bei stufenweiser Beauftragung.Ggf. werden auch verschiedene besondere Leistungen beauftragt werden, insbesondere:— in LPH 2: Aufstellen vertiefte Kostenschätzung— in LPH 3-5: Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kostenberechnung,— in LPH 3: Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage,— in LPH 6: Erarbeiten der Wartungsplanung und -organisation,— in LPH 9: Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist,— in LPH 9: Energiemonitoring innerhalb der Gewährleistungsphase, Mitwirkung bei den jährlichen Verbrauchsmessungen aller Medien,— in LPH 9: Vergleich mit den Bedarfswerten aus der Planung, Vorschläge für die Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und Energieverbrauchs.Es wurde vorab ein Wettbewerb durchgeführt. Derzeit findet das Verhandlungsverfahren für die Objektplanungsleistungen Gebäude und Innenräume, sowie Freianlagen, statt.Es soll eine 6-zügige Grundschule im Ganztagesbetrieb (offener und gebundener Ganztagsbetrieb) gebaut werden.Die Grundschule soll bis 576 Schülern in insgesamt 24 Klassen Platz bieten.Ein Lernhaus-/Clusterprinzip soll in der Planung berücksichtigt werden.Der Neubau umfasst eine Nutzungsfläche (1-6) von ca. 4.968 m².Der Neubau der Grundschule soll eine hohe Flexibilität zur Umnutzung bei sich verändernden Bedarfen aufweisen, sowie eine hohe Aufenthaltsqualität.Bei diesem Projekt werden Förderungen beantragt.Es liegt für das Projektgebiet eine Baugrunduntersuchung vor und ein Bodengutachten wurde bereits erstellt. Aus dem Gutachten ist zu entnehmen, dass der Baugrund von Auelehmen bestimmt ist.Der Grundwasserstand ist ca. 3 m unter Geländeoberkante mit starken Schwankungen, je nach Niederschlag, bis ca. 1 m unter Geländeoberkante.Auf Nachhaltigkeit und ökologische Qualität wird großer Wert gelegt. Ein Effizienzgebäude 40 EE Standard soll erreicht werden.Die Technische Ausrüstung soll nach Möglichkeit dem Low-Tech-Ansatz entsprechen.Zeitschiene:Die Vergabeverhandlung findet voraussichtlich Ende Januar 2023 statt. Die Auftragsvergabe ist aller Voraussicht nach im März 2023. Der Projektstart ist direkt im Anschluss an die Auftragserteilung. Der Baubeginn muss bis spätestens Oktober 2024 erfolgen, die Inbetriebnahme soll September 2026 und die Fertigstellung Dezember 2026 sein.
Beabsichtigt ist eine stufenweise und bauabschnittsweise Beauftragung:Stufe 1: LPH 1-2, gem. § 55 HOAI 2021Stufe 2: LPH 3-4, gem. § 55 HOAI 2021Stufe 3: LPH 5-7, gem. § 55 HOAI 2021Stufe 4: LPH 8-9, gem. § 55 HOAI 2021Zunächst wird nur die Stufe 1 beauftragt.Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung der weiteren Stufen oder etwaiger besonderer Leistungen besteht nicht.


Winner: Gemeinde Kissing
Award value: 1
Number of bids: 3