Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-18
Buyer: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinakelvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
Arany János u. - Mártírok útja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat. A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére, növénytelepítésekre is sor kerül.
„Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinakelvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
A vállalkozó 25.10.2018 napjától kivitelezést nem tudott végezni, amelyet a műszaki ellenőr igazolása is alátámaszt.. így a tervezett befejezési határidőig, azaz 10.12.2018 napjáig 46 naptári nap időtartamra a vállalkozó akadályoztatva volt.
A fentiek miatt az átkötő út kivitelezési munkái, kizárólag a Vizslaárok fel bővítési munkálatainak befejezését, annak sikeres műszaki átadás-átvételét követően folytathatók, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy a Vállalkozó téli üzem alatt (november 15–március 15) munkát nem végezhet, ezért ezen időszak a teljesítési határidőbe nem számítható bele, valamint az aszfaltozási munka elvégzése az aszfaltkeverő telepek üzemelésének kezdeti időpontjától is függ.
A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a munkaterületet a Vizslaréti árok felbővítésének munkáit követően kapja vissza, amelynek várható időpontja 1.4.2019 A Vizslaréti árok munkáinak kivitelezését követően a Megrendelő legalább 5 munkanapos határidővel köteles a Vállalkozót értesíteni a munkaterület visszaadására és a kivitelezési munkák folytatásra vonatkozóan.
Szerződő Felek a III. pontban meghatározott módosítás kapcsán rögzítik, hogy a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. §-ában meghatározottak szerint módosítják az alábbi indokokkal:
A befejezési határidő módosítására vonatkozóan a Felek megállapítják, hogy a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában előírtaknak, mivel a Vizslaréti árok közbeszerzési eljárásának elhúzódását, ezáltal a munkaterület akadálytalan biztosítását a Felek olyan körülménynek tekintik, amelyet sem a Megrendelő sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre.
Zalaegerszeg, Arany J. utca - Mártírok útja közötti új átkötő út építése vállalkozási szerződés keretében
Arany János u. - Mártírok útja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat. A beruházás keretében új közvilágítási hálózat kiépítésére, növénytelepítésekre is sor kerül.
3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a teljesítési határidőig elvégzi.
Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb jelen vállalkozási szerződés aláírását követő 15 napon belül átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 3 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
A 10.12.2018 napján kelt módosítás alapján a Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet várhatóan 1.4.2019 napján adja vissza a vállalkozó részére, aki ezt követően kizárólag a Vizslaréti árok felbővítése miatti kivitelezési munkák által akadályoztatással érintett munkákat végezheti el. A munkaterület ismételt átadásáról a Megrendelő legalább 5 munkanappal korábban értesíti a Vállalkozót.
Határidőben teljesít a Vállalkozó a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a műszaki átadás-átvétel az előírt teljesítési határidőben megkezdődik. A KM. VIII.2. pontja szerint a Vállalkozó a készre jelentését a teljesítési határidőt megelőzően legalább 15 nappal köteles benyújtani. Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő köteles a műszaki átadás-átvételi eljárást 15 napon belül kitűzni. A műszaki átadás-átvétel időtartama 30 nap.


Winner: Horváth-Ép Kft.