Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-24
Buyer: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45231000 | 45233100: Construction work for highways | 45234126 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Změna rozchodu kolejí, úsek U Lomu - Vratislavice,výhybna stavby:"Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Hlavním místem plnění je tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou v úseku U Lomu - Vratislavicec,výhybna
Předmětem veřejné zakázky je přerozchodování části meziměstské tramvajové tratě Liberec - Jablonec nad Nisou v úseku U Lomu - Vratislavice, výhybna o celkové délce 6,9 km koleje se změnou rozchodu z 1000 mm na 1435 mm a k  tomu příslušné úpravy trolejového vedení a okolního terénu. Jednotlivé stavební objekty jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci - Příloha č. 4 zadávací dokumentace.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem veřejné zakázky je přerozchodování části meziměstské tramvajové tratě Liberec - Jablonec nad Nisou v úseku U Lomu - Vratislavice, výhybna o celkové délce 6,9 km koleje se změnou rozchodu z 1000 mm na 1435 mm a k  tomu příslušné úpravy trolejového vedení a okolního terénu. Jednotlivé stavební objekty jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci - Příloha č. 4 zadávací dokumentace.
Změna termínu nejzazšího dokončení stavby - termín podle uzavřené smlouvy o dílo byl 19.11.2021, nový termín 22.12.2021.
Změna celkové ceny díla na základě změn provedených v průběhu realizace v souladu s par.222 ZZVZ - změna konstrukce přejezdů.
SO 661 - Zadavatel původně předpokládal, že po zahájení provozu tramvají  bude provedena oprava tramvajového přejezdu na komunikaci I/14 tak, aby byl dodržen termín 19.11.2021. Zadavatel nebyl ale v předstihu seznámen s tím, že proběhne velká oprava komunikace I/14 a správce komunikace povolil úplnou uzavírku přejezdu až od 15.11.2021. SO 676.2 - Posunutí termínu je způsobeno nepředvídanou přeložkou metalického kabelu správce CETIN a technickou poruchou potřebné mechanizace s kolejovým adaptérem na úpravu trakčních stožárů.


Winner: EUROVIA CS, a.s.