Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-09
Buyer: Związek Międzygminny ds. Ekologii
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71200000 | 71248000 | 71300000 | 71310000 | 71313000: Environmental engineering consultancy services

Technical requirements: Operator zobowiązany jest do ścisłej współpracy z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego. W kwestiach spornych powstałych między Zamawiającym a Wykonawcą, związanych z realizacją umowy decydujące będzie stanowisko Zamawiającego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna” znajdującego się na liście projektów do dofinansowania w ramach naboru WND-RPSL.04.01.03-24-02F5/18-003 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zgodnie z warunkami Umowy zawartej w dniu 19.08.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Operatora Projektu, którego przedmiotem jest wykonanie 3000 instalacji OZE, w tym 2228 szt. instalacji PV,  oraz 560 szt. pomp ciepła, 148 szt. gruntowych pomp ciepła i 64 szt. pomp ciepła powietrznych cwu
Na każdym etapie realizacji zamówienia Operator zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji zamówienia. Operator będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna” znajdującego się na liście projektów do dofinansowania w ramach naboru WND-RPSL.04.01.03-24-02F5/18-003 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zgodnie z warunkami Umowy zawartej w dniu 19.08.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim.
Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego na zasadach opisanych w dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.
Operator zobowiązany jest do ścisłej współpracy z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego. W kwestiach spornych powstałych między Zamawiającym a Wykonawcą, związanych z realizacją umowy decydujące będzie stanowisko Zamawiającego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu grantowego „Słoneczna Żywiecczyzna” znajdującego się na liście projektów do dofinansowania w ramach naboru WND-RPSL.04.01.03-24-02F5/18-003 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, zgodnie z warunkami Umowy zawartej w dniu 19.08.2019 r. pomiędzy Beneficjentem a Urzędem Marszałkowskim
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Operatora Projektu, którego przedmiotem jest wykonanie 3000 instalacji OZE, w tym 2228 szt. instalacji PV,  oraz 560 szt. pomp ciepła, 148 szt. gruntowych pomp ciepła i 64 szt. pomp ciepła powietrznych cwu
Na każdym etapie realizacji zamówienia Operator zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji zamówienia. Operator będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
W oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 15r ust. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zawarto aneks nr 1 zmieniający zapisy §6 ust. 1 ,,Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 31.12.2021 r. zastrzeżeniem ust. 2 poniżej'' oraz §7 prim ,ust. 1 lit b ,,Raport końcowy – stanowić będzie rozliczenie Operatora z jego działania podczas realizacji umowy objętej Opisem Przedmiotu Zamówienia.  Raport końcowy winien być przekazany Zamawiającemu w terminie do 31 stycznia 2022 r. Raport musi zawierać szczegółowe dane dotyczące zakresu / kwot robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z umową o dofinansowanie. Raport Końcowy zawiera ponadto ostateczne rozliczenie Projektu oraz osiągnięte w ramach projektu wskaźniki'' Umowy nr 13/2019 z dnia 10 marca 2020 r.
Stan epidemii COVID - 19 spowodował m. in. brak możliwości przyjęcia wniosków o udzielenie grantu od wszystkich uczestników, którzy zgłosili się do udziału w Projekcie w 2017 i 2018 roku. Proces ten zamiast do 30.04.2020 r. musiał zostać rozłożony w czasie i trwał do marca 2011 r. Przełożyło się to także na opóźnienie w rozpoczęciu naboru dodatkowego. Dynamiczne zmiany na rynku OZE podyktowane wzrostem cen urządzeń i robocizny spowodowały wzrost cen wykonania instalacji. Sytuacja finansowa mieszkańców znacznie się pogorszyła lub uniemożliwiła inwestowanie w OZE. W skutek tego wielu mieszkańców pomimo złożenia deklaracji udziału w Projekcie czy wniosku o udzielnie grantu, zrezygnowało z udziału w projekcie. W efekcie nie udało się podpisać takiej liczby umów jaka gwarantowałaby realizację założonych w Projekcie ilości instalacji.


Winner: ASCALOR Sp. z o.o.