Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-14
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3  обособени позиции
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с изискванията на възложителя — приложение В, и договорните условия.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с изискванията на възложителя — приложение В и договорните условия.
1. С подписване на настоящото споразумение страните одобряват актуализиран линеен график за изпълнението на обекта, с който приемат удължаване на времето за завършване на обекта, като в тази връзка се променя подклауза 8.2.
Чл. 2. В 28-дневен срок след подписване на настоящото споразумение изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на подклауза 8.3 от договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран линеен график за изпълнението на обекта.
Чл. 3. Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да предостави и поддържа валидни удължени и актуализирани в съответствие със сроковете по настоящото допълнително споразумение документи по следните подклаузи: 4.2, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5.
Необходими са промени във връзка с наличие на обстоятелства представляващи основание за прилагането на разпоредбата на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, изразяващи се в промяна на срока за изпълнение на поръчката при настъпване на неприключили отчуждения и забава в издаването на разрешението/разрешенията за строеж на обекта, предмет на поръчката на основание, позовавайки се на ясни, точни и недвусмислени клаузи за промяна, посочени в раздел VI, т. 3, подточка 3.2 от документацията за обществената поръчка и в клауза 13 „Промени и корекции“, подклауза 13.1 „Право да променя“ от условията на договорно споразумение № РД-37-43/28.09.2018 г.


Winner: „ПСТ Груп“ ЕАД