Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Rámcová dohoda na provádění běžné a souvislé údržby pozemních komunikací II. - I Q/2022 - PBB, Smetanovo nábřeží, Praha 1, č. akce 999412/75
Předmětem plnění je zrušení tramvajové zastávky Národní divadlo na Smetanově nábřeží, směr Karlův most. V rámci stavby dojde k rekonstrukci chodníku v úseku od stavby PBB Národní divadlo, zast. TRAM, Praha 1, č. akce 999 412/71, přes ul. Národní po ul. Betlémská na východní straně Smetanova nábřeží. Po zrušení nástupního ostrůvku bude chodník doplněn o vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty a automobilová doprava bude vedena po tramvajových kolejích. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty bude řešen jako samostatně stavebně oddělená cyklostezka. Systém odvodnění bude upraven tak, že dojde ke zrušení 9 ks stávajících uličních vpustí, které budou nahrazeny 9 ks nových uličních vpustí v nové poloze a 5 ks uličních vpustí zůstane v původní poloze. Součástí předmětu plnění je dále přeložka stožárů světelné signalizace v křižovatce Národní x Smetanovo nábřeží včetně souvisejících přeložek příslušných SSZ kabelů. Dále je předmětem plnění přeložka dešťové kanalizace v délce 42,3 m a sanace stávající dešťové kanalizace DN 300 v délce 111 m a DN 400 v délce 123 m, přeložka trakčního vedení s výstavbou 10 ks nových trakčních stožárů a demontáží stávajících 6 ks trakčních stožárů, s čímž je spojena zároveň úprava dráhových kabelů a přeložka stožárů světelné signalizace v křižovatce Národní x Smetanovo nábřeží včetně souvisejících přeložek příslušných SSZ kabelů.
Součástí stavby je přeložka 8 ks stávajících stožárů veřejného osvětlení nové stromořadí v počtu 21 ks nových stromů. Všechny tyto práce budou provádět jiní dodavatelé
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností a provedení nezbytných dodatečných prací v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem.  Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací a nerealizování některých z předpokládaných položek dle Smlouvy (méněpráce) v rozsahu uvedeném ve Změnových rozpočtech č. 1 až 11, včetně zdůvodnění víceprací a méněprací. Změnové rozpočty tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.
Dále je předmětem Dodatku č. 1 vyhrazená změna závazku dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak uvedeno ve Změnovém rozpočtu č. 12.
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 dle § 222/5  bez DPH:	                                2 167 138,72 Kč
Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst.  4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.


Winner: STRABAG a.s.