Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-03-02
Buyer: PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Baligród
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71247000 | 71520000: Construction supervision services
Submission deadline: 2018-04-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla następującego zadania: „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych za pomocą dylowanek na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród”
3.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych, które zostały opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja techniczna załącznik nr 7 do SIWZ) zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych za pomocą dylowanek na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród” na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności zawodowej oraz wytycznymi do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu tj. zał. nr 8 do SIWZ „Podręcznik wdrażania projektu - Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich”...
3.2. Świadczenie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego będzie polegało w szczególności na zarządzaniu koordynacji i nadzorze inwestorskim nad wyżej opisanymi robotami budowlanymi.
a) prowadzenie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów określonych w art. 25, 26 ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz przepisów wykonawczych.
b) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowania aby roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych w ofercie Podwykonawców, lub Podwykonawców zgłoszonych w trybie określonym w umowie z Wykonawcą robót budowlanych,
c) przed rozpoczęciem prac zapoznanie się z dokumentami niezbędnymi dla realizacji przedmiotu zamówienia, będącymi w posiadaniu Zamawiającego,
d) przekazania placu budowy z udziałem Zamawiającego, organizacji i dokonywania czynności odbiorczych (odbiory końcowe,odbiory gwarancyjne oraz odbiór pogwarancyjny), zgodnie z wymogami i przepisami prawa oraz dokumentacji technicznej.
f) zapewnienie kontroli prawidłowości wykonania robót przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
g) rozliczanie nadzorowanego zakresu robót, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych: kosztorysu powykonawczego (dla danego zadania) przedłożonych przez Wykonawcę inwestycji wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji,
h) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (zwłaszcza robót zanikowych) w formie elektronicznej podczas całego procesu inwestycyjnego i przekazanie jej Zamawiającemu po odbiorze końcowym robót, lub na każde wezwanie Zamawiającego,
i) dopilnowanie zabezpieczenia stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
j) nadzór w okresie trwania rękojmi (5 lat) i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, która wynosić będzie maksymalnie 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag.
k) sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, przepisami i normami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlanym. Uzgadnianie z Zamawiającym oraz osobą pełniąca nadzór autorski, wszelkich ewentualnych zmian i odstępstw od pierwotnej dokumentacji projektowej.
l) niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, uzupełniających nieprzewidzianych umową zawartą z Wykonawcą robót budowlanych (bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót polecenia wykonania robót dodatkowych, uzupełniających) oraz sprawdzania i weryfikowania kosztorysów Wykonawcy na roboty uzupełniające,
m) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (wewnętrzny dziennik budowy zgodnie z Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie z dnia 16.3.2012 r., zwany dalej dziennikiem budowy) i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót.

Eligibility requirements: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.