Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-10
Buyer: BIOMASS ENERGY k. s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44163120 | 44621200 | 45000000: Construction work | 45232151

Technical requirements: TEPLÁRNA SEVER - REKONSTRUKCE KOTLE NA BIOMASU, ROZVODY TEPLA, DPST, POSILOVACÍ STANICE; registrační číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/18_181/0016714
Teplárna Sever, Třebíč, část Nové Dvory, katastrální území Třebíč 769 738, dotčené parcely: St. 6346/1, St. 7613, 2493
výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalace předávacích stanic v napojovaných objektech a instalace posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalace předávacích stanic v napojovaných objektech a instalace posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě
Akce „Teplárna JIH - přípojka Křížová“: v rámci této části měla být připojena novostavba bytového domu na ulici Křížová. Investor bytového domu Spolek Rokytná odložil jeho výstavbu na neurčito. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto nerealizovat tuto část stavby; Akce „Přípojky tepla Zámek, VŠ“: v rámci této části projektu bylo upuštěno od realizace přípojky tepla pro Krajskou část Zámku v dimenzi DN 65. Samotný objekt je památkově chráněn, stávající zdroj tepla, který má být nahrazen je umístěn v posledním NP objektu. Mezi investorem a vlastníkem objektu nedošlo k dohodě na umístění předávací stanice a vedení vnitřních rozvodů tepla; Akce „Teplárna Sever - rekonstrukce kotle na biomasu, PS10 - předávací stanice“: V souvislosti s nerealizací přípojky pro objekt Křížová a Krajskou část Zámku bylo upuštěno od instalace těchto předávacích stanic. Dále došlo ke změně v rámci vnitřních rozvodů Městské části zámku (není součást projektu), tudíž nebylo nutné instalovat zde tři předávací stanice, ale pouze dvě. Cena uvedená v bodu VII.1.6) je záporná = - 1 035 673,34 Kč (bez DPH) - jedná se o rozdíl mezi dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2.


Winner: TTS eko s.r.o.