Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2016-04-29
Buyer: Nupharo Park, a.s.
Country: CZ
Region: Ústecký kraj
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45213000: Construction work for commercial buildings
Estimated value:  CZK

Technical requirements: Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23/7/a zákona č. 137/2006 Sb. je zadání dodatečných stavebních prací a uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Výstavba vědecko-technického parku Nupharo Park – Technika prostředí staveb: ZL 047/MSB2 záchytný systém – zohlednění skutečně potřebného množství prvků záchytného systému pro docílení revidovatelného stavu výhradního zařízení, chyba VV zadávací dokumentace ZL 052/MSB2 Úprava SOZ/OTK objektu SO.06, 05, 07, 08, 09 – přípočet komponent systému odvodu tepla kouře nutných pro bezpečné provozování systému včetně úpravy skutečně potřebného množství (chyba zadávací dokumentace) ZL 053/MSB2 Nízkostrátová trafa – úprava transformátorů s nově platnou legislativou dle nařízení Evropské komise EU/146, kterým se vykonává směrnice 2009/125/ES, které se týká maximálně dovolených ztrát transformátorů ZL 067/MSB2 úprava ZTI (sanitární doplňky, ZTI) – přípočet komponent zdravotechnických instalací, které v zadávací dokumentaci chyběly nebo chyběly ve výkazu výměr zadávací dokumentace; doplnění stavebních a montážních prací nad rámec původního VV pro umožnění zahájení zkušebního provozu stavby ZL 077/MSB2 úprava – stavba (vestavek 89, SO.03 – práce PSV, SO.06 – práce PSV, Kuchyně, parapety, WC kabinky, umyvadlové desky, malby) – přípočet stavebních prací nad rámec původní veřejné zakázky, které v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky chyběli vlivem její vady nebo rozšířením předmětu díla ZL 083/MSB2 VZT – chyby – změny/doplnění komponent rozvodů a strojů/zařízení vzduchotechniky, které byly zadávací dokumentací špatně navrženy z důvodů např. nerovnoměrné distribuce vzduchu, chybných výměr výkazu výměr ZL 084/MSB2 MaR – chyby – přípočet prací vlivem chyby zadávací dokumentací např. chybných výměr výkazu výměr, chybějící komponenty regulace vzduchotechniky (rovnoměrná distribuce vzduchu), měření vlastností distribuovaných médií (teplota, tlak), pro docílení správné regulace rozvodů těchto médií ZL 086/MSB2 RTCH – chyby – doplnění komponent z důvodu vad zadávací projektové dokumentace, kde nebyla správně vyvážena hydraulická soustava z důvodu použití konkrétních, zhotovitelem vybraných, výrobců strojů a zařízení; doplnění chybějících komponent pro správný chod rozvodů tepla a chladu (zpětné klapky, vyvažovací ventily, ...) viz dále čl. VI.2.
Jedná se o dodatečné práce dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, resp. jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Konkrétní popis předmětu této VZ – viz specifikace změnových listů (ZL) v hlavní části oznámení o zadání zakázky.
ZL 087/MSB2 ESI, SLP, EPS, AV technika – chyby (ESI, UPS výtahu SO.06, EPS, Rozvaděče tepelných čerpadel, Rozvaděče vodojem, orientační svítidlo na vodojem, SLP+ESI – SO.08+9, SLP, elektrozámky) – doplnění prvků, které v zadávací dokumentaci chyběly a jsou nezbytné pro správný a bezpečný chod stavby jako celku (záložní zdroj výtahu dle požadavků hasičského záchranného sboru, doplnění systémů elektronické požární signalizace v souladu s aktualizovaným požárně bezpečnostním řešením stavby), doplnění komponent, které v zadávací dokumentaci nebyly chybně vůbec navrženy, doplnění prací nad rámec zadávací dokumentace ZL093/MSB2 VRN, projekty (VRN, Projekční činnost) – navýšení vedlejších rozpočtových nákladů (např. zařízení staveniště, inženýrská činnost) z důvodů prodloužení doby výstavby vlivem prodlení nominovaného subdodavatele navazující veřejné zakázky ZL094/MSB2 dodatečné práce (Regulace plynu, Izolace dešťových svodů, SDK SO.03, mřížky dveří SO.03, PD vestavba, Detektor plynu, licence KNX, dohledový systém, výpočty umělého osvětlení, Vyvedení zemnících bodů v halách, vnitřní dveře, zárubně) – doplnění chybějících prací, které zadávací dokumentace (výkaz výměr) původní veřejné zakázky chybně nenavrhovala (úplně chybělo, dodatečné požadavky orgánů státní zprávy (Krajská hygienická stanice, Oblastní inspektorát bezpečnosti práce, ...), doplnění přepočtu umělého a denního osvětlení vč. systémů řízení na výrobcem použité zdroje světla (požadavek Krajské hygienické stanice).
Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění – viz výše: Jedná se o dodatečné práce dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, resp. jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10ti dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách, nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.


Winner: Moravostav Brno, a.s. stavební společnost
Number of bids: 1