Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-01
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové komunikace. Jedná se o charakteristickou liniovou stavbu, která obsahuje čtyři okružní křižovatky a čtyři mostní objekty (tři jednopolové mosty a jeden třípolový). Stavba je umístěna jižně od Roudnice n/L a to převážně na zemědělské půdě, v samém závěru vede přes zahrádkářskou kolonii. Stavba bude vyžadovat demolici několika chat v této kolonii. Na závěr stavby budou provedeny rekultivační práce a to jednak po částech zrušených komunikací v oblasti křižovatky silnic II/240 se silnicí II/246 a jednak na plochách, které bude využívat stavby pro zařízení staveniště.
V rámci dodatku č. 2 došlo zároveň ke změně dle § 222 odst. 4 zákona: se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % ceny původní hodnoty závazku ze smlouvy:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Bude na základě nevyhovujících výsledků zatěžovacích zkoušek zemní planě, navrženo provedení dodatečné vrstvy ze štěrkodrti frakce 0-63 o mocnosti 0,4 m z důvodu dosažení požadovaného modulu přetvárnosti na základové spáře.
Dále bude na základě výsledku statické zatěžovací zkoušky provedena změna mocnosti cementové stabilizace a změna hloubky z původních 2,3 m na 1,4 m. Z důvodu změny hloubky došlo ke snížení výměr příslušných položek zemních prací a cementové stabilizace.
V trase nově budované komunikace byla zjištěna černá skládka komunálního odpadu, kterou je nutné odstranit. Skládka se v období mezi vydáním PDPS a zahájením stavby výrazně rozšířila polohopisně i z hlediska objemu materiálu a zasahuje nyní do prostoru stavebních prací. Její rušení probíhá na etapy s ohledem na postup výstavby a možnost odvozu zde uloženého materiálu.
Dále bylo zjištěno, že bude nutné dodatečné mýcení křovin s jejich následným štěpkováním, jejichž rozsah se mezi vydáním PDPS a zahájením stavby v jednotlivých lokalitách zvětšil.
Dochází k doplnění položky pro úpravu svahování silničních násypů/zářezů z důvodu nutnosti tyto svahy vytvarovat do požadovaného sklonu.


Winner: „Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“; Společník 1- Správce: Eurovia CS, a.s.; Společník 2: Herkul a.s.