Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-17
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Oprava komunikace dle PD, zpracované na základě diagnostiky. Oprava spočívá v odstranění asfaltového souvrství, fréza 180 mm, . Budou ošetřeny trhliny podkladu dle TP 115 a položeny nové asfaltové vrstvy. VMT 0/22 tl. 70 mm, ACL 22S tl.70 mm a SMA 11 S tl. 40 mm. Oprava bude provedena včetně opravy odvodnění dle PD.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
1) Podél odvodňovacího pruhu bylo provedeno vsakovací sanační žebro z drceného kameniva, jež je od zeminy odděleno separační geotextílií. V místech s degradovaným betonovým povrchem odvodňovacího pruhu je provedena náhrada živičnými vrstvami.
2) Na základě místního šetření provedeném v rámci RDS dochází k vyčištění betonových odvodňovacích rigolů, které se nacházejí pod značnou vrstvou nánosů zeminy, dále byly v některých místech objeveny stávající funkční drenáže. V těchto místech pak dochází k vypuštění v PDPS navrženého trativodu a bude zachováno odvodnění stávající.
4) V rámci skutečného zjištění dochází k navýšení výměr výplně spár modifikovaným asfaltem a také k výškové úpravě obrubníků.
5) Nad rámec PDPS byla přidána položka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 8 v tl. 40 mm, který byl použit pro opravu poškozených úseků odvodňovacích pruhů.
7) Během stavby bylo zjištěno nevhodné podloží pod řešeným přejezdem SDP. Tato skutečnost nemohla být zjištěna provedenou diagnostikou konstrukce vozovky. Pro zajištění potřebné kvality konstrukce řešeného přejezdu byla v daném místě provedena výměna aktivní zóny.
9) Z důvodu zjištění skutečného stavu a rozsahu stávajícího odvodňovacího zařízení, které bylo v době zpracování PDPS skryto pod vrstvou naplavené zeminy a zarostlé vegetací, dochází v rámci zpracování RDS k úpravě řešení opravy stávajícího odvodnění, kdy jsou nad rámec PDPS provedeny kontrolní šachty na drenážním potrubí.


Winner: Silnice Group a.s.