Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-07
Buyer: "Koleje Małopolskie" Sp. z.o.o.
Country: PL
Region: PL213
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31527200 | 32323500 | 32412100 | 34940000 | 42961100
Estimated value: 39346470 PLN
Award criteria: price

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w stacji Oświęcim wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15881 m2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Projektowane postanowienia umowy stanowiące
załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wyposażenie technologiczne zgodnie z PFU. Zamówienie zostanie uznane za zakończone w momencie otrzymania pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca musi we własnym zakresie zapewnić sobie zaplecze budowy oraz dostawy mediów. Media rozliczane będą na podstawie podliczników (montaż przez Wykonawcę). Ewentualne koszty za zajęcie pasa drogowego obciążają Wykonawcę, jak również po stronie Wykonawcy leżą roboty przygotowawcze obejmujące ogrodzenie placu budowy pod rusztowania i zaplecze robót budowalnych. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać samodzielnie (na podstawie upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego) wszelkie pozwolenia, jak np. zajęcie pasa drogowego/chodnika. Rusztowania należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia (np. zadaszenie z deskowania/siatka i in.). Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w zakresie dostawy, instalacji i utrzymania tymczasowych urządzeń zabezpieczających, tj. ogrodzeń, znaków i sygnałów ostrzegawczych. Koszt ww. zabezpieczenia/zatrudnienia dozorców nie podlega
oddzielnej zapłacie i stanowi koszt wkalkulowany w cenę. Kontener na odpady budowlane i wywóz tych odpadów Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający nie udostępni pomieszczenia sanitarnego dla Wykonawcy robót. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru autorskiego. Zamawiający nie gwarantuje miejsc do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów budowlanych poza terenem budowy. Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia dla pracowników ani miejsc postojowych dla samochodów pracowników. Zamawiający nie zapewnia możliwości odprowadzania ścieków przemysłowych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1)opracowania Dokumentacji Projektowej na podstawie PFU i SWZ, pozostałych niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, postanowień i uzgodnień, w tym ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 2)realizacji na podstawie Dokumentacji Projektowej, PFU, niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz uzyskanych decyzji administracyjnych, postanowień i uzgodnień, robót budowlano-montażowych w ramach zadania; 3)bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji dokumentacji projektowych rozwiązań z Zamawiającym ewentualnie z osobą trzecią upoważnioną przez Zamawiającego. Inwestycja realizowana będzie w następujących etapach: 1)Etap opracowania Dokumentacji Projektowej (wraz z Koncepcją Projektową/Wielobranżową) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 2)Etap realizacji robót budowlanych, 3)Nadzór autorski, 4)Wyposażenie technologiczne, 5)Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 6)Świadczenia gwarancyjne realizowane przez Wykonawcę zgodnie z Umową. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania w następującym zakresie: 1)Odporność infrastruktury na zmiany klimatu: Wybudowane obiekty będą odporne na zachodzące zmiany klimatu poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów oraz technologii zgodnych z normami budowlanymi. Projekt budowlany uwzględniać będzie możliwe obciążenia spowodowane przez siły zewnętrzne (np. wiatr, obciążenia śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływania (np. fale upałów, osuszanie, zagrożenia powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby). 2)Realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego np. poprzez zastosowanie właściwej izolacji termicznej. W zakresie energooszczędności budowa zaplecza musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla ścian, dachów, stropów. 3) Realizacji zasady "nie czyń poważnych szkód", zgodnie z Oceną spełnienia zasady DNSH (Nie czyń poważnych szkód) na poziomie projektu programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1827/22 Zarządu Województwa
Małopolskiego z dnia 20 października 2022 r. typy działań: przedsięwzięcia dot. regionalnego transportu kolejowego oraz publicznego transportu pozamiejskiego - nabywanie lub modernizacja pasażerskiego taboru kolejowego. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w tym: 1)Zadanie I - do 6 miesięcy (od daty zawarcia Umowy) opracowanie Dokumentacji projektowej, w tym uzgodnienie z Zamawiającym projektu budowlanego, złożenie do organu administracji architektonicznobudowlanej kompletnego uzgodnionego z Zamawiającym wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wynikającymi z Prawa Budowlanego, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 2)Zadanie II – do 18 miesięcy od dnia podpisania Umowy - wykonanie robót budowlanych, uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie i zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy. Terminy zakreślone Umową zastrzeżone są na korzyść dłużnika, tj. Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia wcześniej.
Cena oferty brutto: 100 % wyrażona w PLN. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia i ma najniższą cenę.
1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. 2. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia
podpisem zaufanym. 3. Odwołanie przysługuje na: 3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy Pzp, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Na czynność Zamawiającego wykonaną zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 ustawy Pzp nie przysługują środki ochrony prawnej. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.1. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia 10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 13. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie. 14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 15. Pozostałe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Pzp.


Winner: Budimex Spółka Akcyjna
Award value: 39346470
Number of bids: 5