Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-13
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233124: Arterial road construction work

Technical requirements: Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41/километраж по проект/“. Изпълнението на строежа включва реконструкция на 5.848 км първокласен път, окрупнена по видове строително - монтажни работи и количества, съгласно приложена към документацията за участие Обобщена количествена сметка, Техническа спецификация на АПИ 2014 г. и други.
Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път I-9 Слънчев бряг — Бургас, Обход гр. Поморие, участък от км 217 + 000 до км 222 + 849,41(километраж по проект)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, Обход гр.Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849,41/километраж по проект/“. Изпълнението на строежа включва реконструкция на 5.848 км първокласен път, окрупнена по видове строително - монтажни работи и количества, съгласно приложена към документацията за участие Обобщена количествена сметка, Техническа спецификация на АПИ 2014 г. и други.
чл. 1. С подписване на настоящото споразумение, страните одобряват актуализиран График на изпълнението на СМР, с който приемат удължаване на Срока за изпълнение на дейностите по договора, като в тази връзка в чл. 5, ал. 2 от Договор № РД-33-8/15.08.2017 г. думите "12 (дванадесет) месеца се заменят с думите "14 (четиринадесет) месеца.
чл. 2. С оглед удължения Срок за изпълнение на дейностите, Изпълнителят се задължава в 20-дневен срок след подписване на настоящото споразумение да представи на Възложителя доказателства за удължаване на валидността на представената от него Гаранция за изпълнение, съгласно чл. 60, ал. 2 от Договора.
чл. 3. Всички останали клаузи на Договор № РД-33-8/15.08.2017 г. остават непроменени и се прилагат между страните без изменение.
В процеса на изпълнение на сключения Договор на територията на Република България на 13.03.2020г. е обявено извънредно положение.  Поради настъпилата в световен мащаб пандемия от коронавирус, се изпитват сериозни затруднения при изпълнение на основни за обекта действия. Възникналата ситуация представлява събитие от извънреден характер, което води до редица забрани от страна на държавата и съответно води до затруднения за Изпълнителя при осигуряване и доставянето на необходимите материали. Изпълнителят сочи, че въпреки отманата на извънредното положение, към настоящият момент, регулярността на доставките на строителни материали не е възстановена. Не са отпаднали и ограниченията свързани с физическа дистанция на работещите в тази връзка макар и в намален кадровия ресурс е наличен, но с капацитет на дейност значително по-малък от необходимото. Във връзка с гореизложеното Изпълнителят е отправил искане за удължаване на срока на Договора.


Winner: ДЗЗД Поморие 2015