Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-03
Buyer: conseil Régional de la Réunion
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: relance - rn1 - nouveau franchissement de la riviere des galets - deconstruction du pont metallique existant
la présente consultation a pour objet la relance pour la déconstruction d'un ouvrage métallique permettant le franchissement, par la Route Nationale no 1, de la Rivière des Galets sur l'île de la Réunion. Cet ouvrage, situé entre les Communes du Port et de Saint-Paul, supporte le trafic de la Rn1 dans le sens Saint-Paul vers Saint-Denis jusqu'à la mise en service définitive du nouvel ouvrage de franchissement en cours de construction.Les caractéristiques de cet ouvrage sont les suivantes :- il s'agit d'un pont à poutres latérales treillis métalliques entretoisées, qui comprend 8 travées (donc 7 piles et 2 culées) pour une longueur totale de 390 mètres ;- le hourdis est constitué des tôles embouties sur les 6 travées de la rive gauche et un hourdis en béton armé sur les 2 travées de la rive droite ;- les piles et les culées sont en pierres maçonnées
ces prestations consistent notamment à réaliser : - la déconstruction de l'ouvrage métallique et de ses structures attenantes ; - la dépollution de l'ensemble des structures déconstruites selon la réglementation en vigueur, notamment les opérations de désamiantage et de déplombage ; - l'Évacuation des matériaux dans les filières adaptées
programme Opérationnel FEDER 2014-2020 au titre de l'axe 8 "Compenser les surcoûts liés à l'ultra-périphérie" et de la Mesure 8.07 "Sécurisation des réseaux face aux risques climatiques"
relance - rn1 - nouveau franchissement de la Rivière des Galets - déconstruction du pont métallique existant
dans le respect des secrets protégés par la Loi, l'ensemble des pièces du marché est consultable après demande écrite en ce sens auprès de la Direction des Affaires Juridiques et des Marchés de la Région Réunion par courriel : marches@cr-reunion.fr,télécopie : +262 262487266 ou courrier à l'adresse suivante Direction des Affaires Juridiques et des Marchés de la Région Réunion avenue René Cassin - bP 67190 - 97801 Saint Denis cedex 9
recours en référé contractuel visé aux articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative peut être intenté soit dans le délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché soit, en l'absence d'avis d'attribution, dans le délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat,- recours au fond articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, dans le délai de 2 mois: soit à compter de la notification de la décision de rejet, soit à compter de la publication de l'avis d'attribution
route Nationale 1 - franchissement de la Rivière des Galets entre les Communes du Port et de Saint-Paul - ile de la Réunion
le présent marché a pour vocation de déconstruire le pont métallique de la Rivière des Galets. Le marché est un marché de travaux à prix global et forfaitaire. Le montant initial du marché est de 5 589 465 euro(s) HT soit 6 064 569,53 euro(s) (T.T.C.)
la modification a pour objet de réaliser des travaux supplémentaires non prévus au marché du fait d'une sous-estimation du poids de la structure métallique de l'ouvrage pour ses travées 3 et 8. Cette sous-estimation de la masse de la charpente de l'ouvrage impose de revoir les conditions d'exécution du marché (augmentation des moyens de levage)
- pour des raisons économiques : l'indemnisation obligatoire du groupement en cas de résiliation du marché serait du même ordre de grandeur que le surcoût généré, ce dernier devant, en outre, être intégré dans la consultation qui serait relancée ; - et pour des raisons techniques : l'ouvrage à déconstruire menace directement le nouveau pont mis en service fin 2020. De par ses fondations vulnérables en cas d'approfondissement du lit de la rivière, qui ont conduit à l'abandonner, ce pont pourrait s'effondrer lors d'un prochain évènement cyclonique, et entraîner la dégradation du nouvel ouvrage construit quelques mètres en aval. De ce fait, sa déconstruction doit intervenir avant la prochaine saison cyclonique


Winner: sbtpc sogea reunion (Mandataire)