Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-01-16
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
Contract type: Works
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value:  CZK

Technical requirements: Obchvat je veden východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnic I/43 a II/366 u obce Hradec n. Svitavou po křižovatku silnic I/43 a I/35 u části Lačnov
Předmětem zakázky je realizace stavby I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, která je přeložkou silnice I/43 - obchvatem města vedoucí východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35  u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Rozprostírá se přes území pěti katastrálních území, a to: Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov a Opatovec.
Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II/366, MÚK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, osm silničních mostů, přeložky silnic nižších tříd, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Skutečně provedené práce dle LVV vycházející z geodetických protokolů.
•	Na základě upřesnění tříd těžitelnosti v zářezech dochází k ponížení položky 12383.
•	Vzhledem ke zvýšení množství násypového materiálu ze stavby na úkor nakupovaného materiálu dochází k upřesnění položek 12573, 12573.x, 17120.a, 17120.b, 17111, 17180
•	Dochází k upřesnění položky trativodů v třídě těžitelnosti I. na základě geodetického zaměření a odečtené množství pro trativody v tř. tež. III. Změna se týká položky 21264.
•	Dochází k odečtu propustku DN 600, který je v RDS vykázán v SO 124. Změna se týká položek 451314, 452125, 9183D2.
•	Dochází k upřesněná dlažeb z LK, položka 465512 byla naddimenzována.
•	Dochází k navýšení položky 56330. V PDPS nebyla započítána proměnná tloušťka ŠD, jelikož na této konstrukční vrstvě dochází ke změně příčného sklonu ze 3 % na 2,5 %. Dále nebyla v PDPS započítána snížená vrstva ŠD pod zemní krajnicí zajišťující odvodnění pláně.
•	Na základě přechozích změn dochází k odečtu položky 56210. 
•	Bylo upřesněno množství absorpčních koncovek. Změna se týká položky 913R1
•	Bylo upřesněno proříznutí asf. krytu. Změna se týká položky 919112.
•	Na základě geodetického zaměření byly dopřesněny zemní práce, konstrukční vrstvy, odvodňovací žlaby. Změna se týká položek 12373.a, 12373.b, 12393, 17131.N, 18110, 18232, 21461C, 289971, 572214, 574P31, 574D78, 574D88, 5721.R, 93532.
•	V návaznosti na předchozí změnu č. 82, 144 a 153 bylo doměřeno množství položky 12891 pro svahy zářezů v třídě těžitelnosti III a dno odkopávky pro odvodňovací příkopy. V rámci odkopů kubatury zářezu byla odtěžena hrubá kubatura skalního masivu, kterou bylo nutné dodatečně dolámat na projektovanou úroveň v průměrně tloušťce 10 cm.
•	Na základě doložení závěrečné bilance zemních prací dochází k upřesnění množství položky 014101.R1


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 1081237444.7