Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-01
Buyer: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45111100 | 45111200 | 45111300 | 45112700

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”, które obejmują przebudowę budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji dawnej KWK „Saturn” w Czeladzi na Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przynależy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie i montaż nowych elementów budynku, roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, w tym roboty instalacyjne w ramach instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań i procedury odwołań zawarte są w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843).
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: „Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu”, które obejmują przebudowę budynku cechowni, łaźni, szatni i administracji dawnej KWK „Saturn” w Czeladzi na Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przynależy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Roboty budowlane obejmują w szczególności: roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie i montaż nowych elementów budynku, roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku, roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, roboty wykończeniowe zewnętrzne oraz wewnętrzne, w tym roboty instalacyjne w ramach instalacji: wentylacyjnej, klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznych, gazowej, roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w dokumentacji – Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja. W zakresie niektórych robót zastosowano rozwiązania zamienne: - rozwiązania zamienne zgodnie z protokołem nr 1 z dnia 15.12.2020 r.- rozwiązania zamienne zgodnie z protokołem nr 2  z dnia 25.01.2021 r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 3 z dnia 16.04.2021 r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 4 z dnia 23.06.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 5 z dnia 23.06.2021r.-rozwiązanie,zgodnie z protokołem nr 6 z dnia 26.07.2021r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem nr 7 z dnia 26.07.2021r.,-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 8 z dnia 26.07.2021r.-rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 9 z dnia 26.07.2021r.- rozwiązania zamienne, zgodnie z protokołem robót zamiennych nr 10 z dnia 03.08.2021r.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót dodatkowych wyszczególnionych w protokole robót dodatkowych nr 1 z dnia 20.04.2021r.,protokole robót dodatkowych nr 2 z dnia 28.06.2021r.,protokole robót dodatkowych nr 3 z dnia 28.06.2021r. , protokole robót dodatkowych nr 4 z dnia 28.06.2021r. protokole robót dodatkowych nr 5 z dnia 15.07.2021r. , protokole robót dodatkowych nr 6 z dnia 26.07.2021r., protokole robót dodatkowych nr 7 z dnia 26.07.2021r, protokole robót dodatkowych nr 8 z dnia 03.08.2021r., protokołach robót dodatkowych nr 9 i 10 z dnia 28.10.2021r.
Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020.
1. Na podstawie okoliczności wynikających z protokołu robót dodatkowych nr 9 z dnia 28.10.2021 r. oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),§ 13 ust. 1 pkt 2 ppkt c oraz § 19 umowy nr 70/Rb/WI/07/20 umowa ta ulega zmianie poprzez wprowadzenie do zakresu jej wykonania robót dodatkowych wyszczególnionych i opisanych w protokole robót dodatkowych nr 9 z dnia 28.10.2021r. w przedmiocie wykonania izolacji akustycznej - zgodnie z kosztorysem robót dodatkowych stanowiącym Załącznik nr 2 do protokołu robót dodatkowych nr 9 z dnia 28.10.2021r.
2. Na podstawie okoliczności wynikających z protokołu robót dodatkowych nr 10 z dnia 28.10.2021 r. oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),§ 13 ust. 1 pkt 2 ppkt c oraz § 19 umowy nr 70/Rb/WI/07/20 umowa ta ulega zmianie
poprzez wprowadzenie do zakresu jej wykonania robót dodatkowych wyszczególnionych i opisanych w protokole robót dodatkowych nr 10 z dnia 28.10.2021r. w przedmiocie wykonania dodatkowej siatki bezpieczeństwa, projektu rozwieszenia siatki, pasów naciągowych siatki oraz certyfikacji siatki - zgodnie z kosztorysem robót dodatkowych stanowiącym Załącznik nr 1 do protokołu robót dodatkowych nr 10 z dnia 28.10.2021 r
Wykonywanie robót dodatkowych przez Wykonawcę realizującego podstawowy zakres robót celem zapewnienia prawidłowego przebiegu prac, niepowodującego opóźnień w realizacji zadania. Ponadto, roboty dodatkowe powiązane są technologicznie z robotami z zakresu podstawowego, a zlecenie tych robót Wykonawcy realizującemu zakres podstawowy konieczne jest celem uniknięcia problemów związanych z odpowiedzialnością z tytułu gwarancji i rękojmi, zarówno w zakresie robót podstawowych, jak i dodatkowych.


Winner: Firma Budowlana „Anna-Bud” Sp. z o.o.