Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-18
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci silnice III/29913 v průtahu obcí Lochenice a Předměřice nad Labem. Začátek úseku je v křižovatce v napojení na silnicí I/33 a konec úseku je v křižovatce se silnicí III/3254. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1 806,50 m. Součástí modernizace komunikace je rovněž výstavba jednotné kanalizace v obci Lochenice a v obci Předměřice nad Labem. Jedná se o novou stavbu dešťové kanalizace, která nahrazuje stávající nevyhovující kanalizaci, která je vedena v krajích komunikace. Navrhovanou stavbou dojde k odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a ploch (střechy, zpevněné plochy) přilehlých nemovitostí.
K této zakázce byla schválena smlouva o spolupráci s obcí Lochenice a obcí Předměřice nad Labem. Podle výsledku zadávacího řízení byly uzavřeny tři samostatné smlouvy, a to: pro zadavatele Královéhradecký kraj - 51.754.072,82 Kč bez DPH, pro zadavatele obec Lochenice - 9.091.074,39 Kč bez DPH a pro zadavatele obec Předměřice nad Labem - 1.830.235,28 Kč bez DPH.
Královéhradecký kraj uzavřel již dříve dodatek č. 2 - vícepráce 3.897.087,32 Kč bez DPH (§ 222 odst. 6 zákona) a vícepráce 372.600,00 Kč bez DPH (§ 222 odst. 4 zákona).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Jedná se o rekonstrukci silnice III/29913 v průtahu obcí Lochenice a Předměřice nad Labem. Začátek úseku je v křižovatce v napojení na silnicí I/33 a konec úseku je v křižovatce se silnicí III/3254. Celková délka rekonstruovaného úseku je 1 806,50 m. Součástí modernizace komunikace je rovněž výstavba jednotné kanalizace v obci Lochenice a v obci Předměřice nad Labem. Jedná se o novou stavbu dešťové kanalizace, která nahrazuje stávající nevyhovující kanalizaci, která je vedena v krajích komunikace. Navrhovanou stavbou dojde k odvedení srážkových vod z povrchu komunikace a ploch (střechy, zpevněné plochy) přilehlých nemovitostí.
Stmelené vrstvy v AZ + úprava parapláně v km 0,975 - 1,806 (KÚ): Na základě závěrů z doplňkového inženýrsko geologického (dále jen „IG“) průzkumu, který byl před zahájením stavby proveden, a dle výsledků provedených kontrolních zkoušek ve zkušebních polích (únosnost, modul přetvárnosti) na vrstvě štěrkodrti 0/63 po provedené výměně aktivní zóny v km 1,000, v km 1,245, a v km 1,425. viz. zápis z kontrolního dne stavby č. 6, doplněné o kontrolní zkoušky v km 1,090 a v km 1,280, které byly zhotovitelem stavby provedeny před realizací stavby v únoru 2023, je na základě nevyhovujících parametrů všech předložených kontrolních zkoušek navržena výměna materiálu v oblasti parapláně včetně provedení odvodnění pláně úseku km 0,975 – 1,806 (konec úseku). Zároveň, na základě nevyhovujících výsledků z provedených kontrolních zkoušek statickou zatěžovací deskou v úrovni pláně po provedené sanaci aktivní zóny dle projektové dokumentace ve zkušebních polích v km 1,000, v km 1,245, a v km 1,425 a dle závěrů z provedeného doplňkového IG průzkumu, který byl z důvodu zastižení vyšší hladiny podzemní vody v provedených zkušebních polích zpracován, je nutné provést sanaci aktivní zóny prolitím navržené stěrkové vrstvy cementovou maltou v tl. 0,10 m. Tento návrh vychází ze závěrů doplňkového IG průzkumu provedeného před realizací stavby v únoru 2023. Návrh konstrukčních vrstev komunikace uvedený v projektové dokumentaci vycházel z provedeného IG průzkumu a diagnostiky vozovky, vše z roku 2018. Z důvodu zastižení vyšší hladiny podzemní vody ve studnách podél komunikace v obci Lochenice bylo zpracováno dílčí vyhodnocení hydrogeologických poměrů v průběhu plánované stavby III/29913 Lochenice – průtah, resp. v jeho dílčí části. Cílem prací bylo ověřit stav a sledovat vývoj hladin podzemní vody ve studnách přiléhající k páteřní komunikaci, a dále zjistit možné dopady na plánovanou stavbu. Hydrogeologické posouzení bylo vypracováno na základě aktuálního měření hladin v celkem 57 mělkých studnách a 2 dočasně vystrojených vrtech V-103B a V-104. Všechny objekty byly geodeticky zaměřeny (polohopisně a výškopisně) v souřadném systému S-JSTK a Bpv. Na základě doporučení z provedeného doplňkového IG průzkumu je nutné provést odvodnění pláně pomocí drenážního potrubí. Jedná se o úsek, kde není zajištěno odvodnění pláně pomocí otevřených silničních příkopů, tedy o úsek v km 0,975 - 1,806 (konec úseku).
Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu zakázky. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány (žádné nejsou), nepřesáhne 30% původní ceny závazku (popis viz výše).


Winner: EUROVIA CS, a.s.