Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-05
Buyer: Лесотехнически университет
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45214000: Construction work for education buildings

Technical requirements: Изпълнение на СМР за обект: „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории в УПИ І – за образование, кв. 274, м. „Студентски град“, гр. София, за нуждите на Факултет„Ветеринарна медицина“ наЛТУ
Изпълнение на първи етап от клиника за дребни животни и изместване на съществуващи топлопровод и подземен кабел1 KV
гр. София, кв.274, м.Студентски град, УПИ I е разположен на ул.“Професор Атанас Иширков“ и ул. „Васко Абаджиев“
Предвижда се изграждане на нова Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории за нуждите на Факултет „Ветеринарна медицина“ на ЛТУ съгласно одобрен инвестиционен проект. Обектът се намира в УПИ I–за образование, кв.274, м.Студентски град, разположен на ул.“Професор Атанас Иширков“ и ул. „Васко Абаджиев“. Сградата е двуетажна, разделена на два блока:бл.А – Клиника и бл.Б – учебен блок с учебни зали и лаборатории. Проектното решение дава възможност за етапност в изграждането на блок А и Блок Б.В рамките на Обособена позиция 1 ще се възлага изграждане на Блок А, който е предназначен за Клиника за дребни животни, като се предвижда изпълнение на двуетажна сграда, с правоъгълна форма. Централният вход на блок А е откъм късата северна част на блока и води към фоайе за регистриране на дребните животни като са сепарирани отделни зони за изчакване за кучета и котки. Към всяка от зоните е обособена регистратура, места за изчакване и санитарен възел. Достъпът до същинската част на клиниката
Изпълнение на първи етап от клиника за дребни животни и изместване на съществуващи топлопровод и подземен кабел1 KV
Достъпът до същинската част на клиниката се осъществява след зоната за регистрация и води до три лекарски кабинета, кабинет функционални изследвания, две манипулационни и образна диагностика, състояща се от ядрено магнитен резонанс, скенер, рентген и ехограф. Помещенията са с рационална последователност, която отговаря на функцията на клиниката. Образната диагностика е обособена като отделна зона.
гр. София, кв.274, м.Студентски град, УПИ I е разположен на ул.“Професор Атанас Иширков“ и ул. „Васко Абаджиев“
Предвижда се изграждане на нова Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории за нуждите на Факултет „Ветеринарна медицина“ на ЛТУ съгласно одобрен инвестиционен проект. Обектът се намира в УПИ I–за образование, кв.274, м.Студентски град, разположен на ул.“Професор Атанас Иширков“ и ул. „Васко Абаджиев“. Сградата е двуетажна, разделена на два блока:бл.А – Клиника и бл.Б – учебен блок с учебни зали и лаборатории. Проектното решение дава възможност за етапност в изграждането на блок А и Блок Б.В рамките на Обособена позиция 1 ще се възлага изграждане на Блок А, който е предназначен за Клиника за дребни животни, като се предвижда изпълнение на двуетажна сграда, с правоъгълна форма. Централният вход на блок А е откъм късата северна част на блока и води към фоайе за регистриране на дребните животни като са сепарирани отделни зони за изчакване за кучета и котки. Към всяка от зоните е обособена регистратура, места за изчакване и санитарен възел.
Възникнала е необходимост от възлагането на допълнителни строително-монтажни работи, които не са били включени в предмета на първоначалната поръчка по КСС, пряко са свързани с осъществяването на предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на друг изпълнител, тъй като смяната на изпълнителя би предизвикала значителни затруднения, свързани с носенето на гаранционна отговорност, функционирането на сградата по предназначение и дублиране на разходи за възложителя.
Възлагането на допълнителнително възникналите СМР не води до увеличение на стойността на договор № Д-74/26.07.2019 г., но налага удължаване на срока на изпълнението му, поради необходимост от провеждане на допълнителни съгласувателни процедури с компетентните органи и инстанции.
Поради което, срокът за изпълнение на Договор № Д-74/26.07.2019 г., включително възложените с  допълнителното споразумение строително-монтажни работи, се удължава с 30 календарни дни.
Възникнала е необходимост от възлагането на допълнителни строително-монтажни работи, които не са били включени в предмета на първоначалната поръчка по КСС, пряко са свързани с осъществяването на предмета на поръчката и не могат да бъдат възложени на друг изпълнител, тъй като смяната на изпълнителя би предизвикала значителни затруднения, свързани с носенето на гаранционна отговорност, функционирането на сградата по предназначение и дублиране на разходи за възложителя.
Възлагането на допълнителнително възникналите СМР не води до увеличение на стойността на Основния договор, но налага удължаване на срока на изпълнението му, поради необходимост от провеждане на допълнителни съгласувателни процедури с компетентните органи и инстанции.
Поради което, срокът за изпълнение на Договор № Д-74/26.07.2019 г., включително възложените с  допълнителното споразумение строително-монтажни работи, се удължава с 30 календарни дни.


Winner: „КАЛИСТРАТОВ ГРУП“ ООД