Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-05
Buyer: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71243000 | 71318100 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200

Technical requirements: A Károlyi Sándor Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Károlyi Sándor Kórház meglévő Főépület felújításához (nettó 6 432 m2, bruttó 7 204 m2), új épületszárny létrehozásához (bruttó 8 305 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 1092 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
2.2. A 2.1. pont szerinti pótmunkák értéke összesen nettó 47 082 000 Ft + ÁFA, mely nem éri el az eredeti szerződés értékének 50%-át.
2.3. Az építési beruházásra (kivitelezésre) vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges fedezetet Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben biztosította. A 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről szóló 1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat ezt a fedezetet elvonta, így az építési beruházás (kivitelezés) kapcsán közbeszerzési eljárás nem indul, melyet Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
2.4. Az Általános tervezési program és műszaki leírás alapján a III. Kiviteli terv fázisban a Tervező feladata a komplett beszerzéshez/közbeszerzéshez szükséges formátumú (szerkeszthető, nem szerkeszthető, és cella védelemmel ellátott) szakágankénti tételes árazott és árazatlan költségvetés készítése. (Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban.) Megrendelő 2022. június 2. napján megrendelte a részletes, árazottköltségvetés 2022. június 30. napjára történő aktualizálását, figyelemmel az építőiparban tapasztalható áremelkedésekre és kedvezőtlen piaci folyamatokra.
2.5. Felek megállapodnak, hogy a 2.4. pontban foglaltakra tekintettel - a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerint - a Tervezőnek nem kell elvégeznie a közbeszerzési eljárás során beérkezett azon ajánlattevői kérdések megválaszolását, melyeket az építtető a tervező feladatkörébe utal. Ezek elsősorban a kivitelezési tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések megválaszolása, illetve az ezzel kapcsolatosan felmerült tervdokumentációt érintő kiegészítések/javítások/pontosítások elvégzése. Tervező a kivitelezői ajánlatok értékelésében, bírálatában szakértőként nem vesz részt vesz.
2.6. A 2.3-2.5. pontokra tekintettel Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés VI.9. pont III. Kiviteli terv fázis pont szerinti fix átalánydíj összege módosul és a Tervezőt megillető díj 1 %-kal (2 060 960 Ft + ÁFA összeggel) csökken.
2.8. Felek a Szerződést a 2.1-2.6. pontban foglalt indokok alapján közös megállapodással módosítják a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára tekintettel, mely szerint a Szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A Kbt. fent hivatkozott rendelkezéseivel összefüggésben Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során a 2.1. pontban felsorolt pótmunkák, és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható többletmunkák elvégzése vált szükségessé, valamint a 2.2. pont szerinti fedezet elvonást Megrendelő, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre a közbeszerzési eljárás előkészítése során, illetve a szerződés megkötésének időpontjában. Jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, továbbá az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.


Winner: REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft.