Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-17
Buyer: 41. Baza Lotnictwa Szkolnego
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 34731000: Aircraft engine parts

Technical requirements: Zmiana umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę technicznych środków materiałowych - części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych - do samolotu do samolotu M-346 – Nr 9/20/O – przeprowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 131a ust. 1 pkt 1  i art. 131h ust.1 w związku z art. 47 ustawy Pzp z zastosowaniem zasad udzielania zamówień publicznych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 428 tys. euro, określoną dla dostaw i usług w odrębnych przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
Dostawa technicznych środków materiałowych – części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych – do samolotu M-346 – nr 9/20/O
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć techniczne środki materiałowe do magazynu służby Zaopatrzenia lotniczo-technicznego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, na własny koszt i ryzyko.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym projektowane postanowienia umowy. Odwołanie przysługuje też na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszynającego postępowanie o udzielenie zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe wymogi dotyczące sposobu złożenia odwołania zawiera dział IX ustawy Pzp
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć techniczne środki materiałowe do magazynu służby Zaopatrzenia lotniczo-technicznego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, na własny koszt i ryzyko.
Zmiana terminu dostawy: z 30.06.2021 r. na 30.11.2021 r. na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które  wpłynęły na należyte wykonanie umowy przez Wykonawców
Określoną w paragrafie 2 pkt. 1 treść: 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminach: Zadania od 1 do 8: Od dnia 04.01.2021r.  do dnia 30.06.2021r.
zastąpiono treścią: Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminach: Zadanie 1: Od dnia 04.01.2021r.  do dnia 30.06.2021r.; zadania od 2 do 6: Od dnia 04.01.2021r.  do dnia 30.11.2021r.; zadania od 7 do 8:
Wystąpiło tu działanie siły wyższej – Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 wpłynęły na należyte wykonanie umowy przez Wykonawców - w uzgodnieniu z Wykonawcami dokonał zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przez zmianę terminu wykonania umowy z 30.06.2021 r. na 30.11.2021 r. (podstawa prawna: art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) Okoliczności – brak możliwości lub znaczne utrudnienia z dochowaniem terminu realizacji dostaw przez poddostawców -brak zespołów ludzkich, lockdown,czasowe zamknięcia linii produkcyjnych, kwarantanna sanitarna, zamknięcie niekluczowej działalności, ograniczenia w liczbie pracowników z przyczyn sanitarnych, opóźnienia w łańcuchu dostaw


Winner: Leonardo Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – lider konsorcjum