Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-11
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45453000 | 71220000
Estimated value: 59752353.65 RON
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Lucrările și serviciile  ce vor fi executate și livrate fac parte din obiectivul general de investiții al proiectului Activități de cercetare și infrastructură experimentală pentru demonstrarea tehnologiei reactorilor rapizi răciți cu plumb – 4ALFRED.
Autoritatea contractanta va răspunde la toate solicitările de clarificari în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Punctajul pentru – Expert cheie - Manager de proiect se acordă astfel:
Pentru implicarea expertului propus într-un proiect /contract se acordă 2 puncte;
Pentru implicarea expertului propus în 2-4 proiecte/ contracte se acordă 4 puncte;
Pentru implicarea expertului propus în 5-7 proiecte /contracte se acordă 7 puncte;
Pentru implicarea expertului propus în mai mult de 7 proiecte/ contracte se acordă punctajul maxim de 10 puncte;
Pentru neimplicarea expertului propus în niciun proiect /contract, oferta va fi considerată neconformă, implicit respinsă
Punctajul pentru – Expert cheie - Inginer proiectant construcții civile și industriale se acordă astfel:
Pentru implicarea expertului propus într-un proiect/contract se acordă 2 puncte;
Pentru implicarea expertului propus în 2-4 proiecte/ contracte se acordă 4 puncte;
Pentru implicarea expertului propus în 5-7 proiecte/ contracte se acordă 7 puncte;
Pentru implicarea expertului propus în mai mult de mai mult de 7 proiecte/ contracte se acordă punctajul maxim de 10 puncte;
Pentru neimplicarea expertului propus în niciun proiect/contract, oferta va fi considerată   
neconformă, implicit respinsă.
Calificativ: Acceptabil/Satisfăcător/Parțial relevant – 2 puncte
P 2.3. Gradul de adecvare  al graficului general de realizare a investiției publice
P 2.3.1 Activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, însă acestea nu sunt detaliate în subactivități
P 2.3.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor
P 2.3.3 Punctele de reper (jaloanele) nu sunt identificate
P 2.3.4 Inexistența unei corelări între graficul general de realizare a investiției publice și resursele financiare (propunerea financiară)                                                                                                                        
P 2.3.5 Drumul critic nu este definit de către ofertant
Calificativ: Bine/ Adecvat – 8,5 puncte
P 2.3. Gradul de adecvare  al graficului general de realizare a investiției publice
P 2.3.1 Activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, sunt detaliate în subactivități
P 2.3.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este stabilită cu deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor
P 2.3.3 Punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la activitățile planificate
P 2.3.4 Neconcordanțe între graficul general de realizare a investiției publice, resursele utilizate (propunerea financiară) și metodologia de execuție
P 2.3.5 Drumul critic este definit la nivel de grafic de execuție
Calificativ: Foarte bine/Exceptional – 15 puncte
P 2.3. Gradul de adecvare  al graficului general de realizare a investiției publice
P 2.3.1 Activitățile principale sunt incluse în graficul general de realizare a investiției publice, sunt detaliate în subactivități si detalierea acestora prin resurse materiale, resurse umane și livrabile acolo unde este cazul 
P 2.3.2 Succesiunea activităților în graficul general de realizare a investiției publice este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor
P 2.3.3 Punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la activitățile planificate și sunt detaliate cu privire la condițiile de îndeplinire a acestora (raportare/ livrabile).
P 2.3.4 Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul general de realizare a investiției publice și resursele utilizate (propunerea financiară) sunt corelate cu metodologia de execuție
P 2.3.5 Drumul critic este descris în metodologia de execuție a lucrărilor prezentate și graficul de execuție


Award value: 59752353.65
Number of bids: 1