Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-08
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34928500 | 45213316 | 45233140: Roadway works | 45233162 | 45233221

Technical requirements: Az Ónodi és Liget utcákban forgalomtechnikai eszközökkel a parkolás szabályzása és forgalomcsillapítás kialakítása történik.
A Harmat utca érintett szakaszán forgalomtechnikai beavatkozásokra (kerékpársáv, kerékpáros nyom) kerül sor.
A Harmat utca érintett szakaszán a meglévő útpálya szélesítésével, szegélykorrekcióval kerékpársáv kialakítására kerül sor. Egy helyen szükséges a meglévő járda felújítása. A csomópontban új kerékpáros jelzőfej létesítendő, módosítandó a szabályozástechnika.
Az érintett szakaszon forgalomtechnikai és kiskorrekciós beavatkozások mellett új kerékpárút, illetve K-szegéllyel megemelt kerékpársáv létesül.
A Harmat utca érintett szakaszán új kerékpársáv felfestésére kerül sor, a meglévő parkolás átrendezésével, kiskorrekciós beavatkozásokkal, illetve egy helyen útpálya szélesítéssel, és rövid szakaszon kerékpárút építéssel. A Kada utcai csomópontban átépül a jelzőlámpás forgalomirányítás, új kerékpáros jelzőfej létesül, kiváltásra kerül egy meglévő légkábel, ehhez cserélendők a meglévő tartószerkezetek, illetve az alépítmény átépítése szükséges. A beavatkozáshoz szakági tervet kell készíteni. A meglévő kerékpárút új útcsatlakozásokat, illetve lokális pályaszerkezet cserét kap. A tervezett szegélykorrekciók miatt a meglévő víznyelők áthelyezése szükséges.
Az érintett szakaszon részben kerékpársáv kerül felfestésre, részben a meglévő aszfalt és térkő burkolatú sétány átépítésével K-szegéllyel elválasztott gyalog- és egyirányú kerékpárút épül, illetve egy szakaszon önálló kétirányú kerékpárút épül. A csatlakozó utcáknál kicsatlakozás épül. Az űrszelvénybe eső hulladékgyűjtők, hirdetőoszlopok áthelyezendők. Az Előd utcában a meglévő térkő burkolatú küszöb átépítendő. A Halom utcai csomópontban előretolt kerékpáros felállóhely és új kerékpáros jelzőfej kerül kialakításra. A Bánya utcai csomópontban új kerékpáros átvezetés létesül, ehhez új jelzőtestek telepítése és a szabályozástechnikai munkarész módosítása szükséges. A kanyarodó gépjárművek számára több helyen sárga villogó figyelmeztető jelzések létesülnek. Egy szakaszon meg kell osztani az érintett ingatlant, ehhez elkészítendők a szükséges munkarészek.
A Halom utca és a Bánya utca között tervezett irányhelyes kerékpárút mindkét oldalán (mindkét irányban) kerékpáros detektorhurok létesítendő, amelyet meglévő jelzőlámpás forgalomirányítás terepi vezérlőberendezésén keresztül a forgalomirányító központba kell bekötni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát
Vállalkozó 2023. április 28. napján akadályközléssel élt (4. sz. melléklet), a következőkre tekintettel:
A közműszolgáltatók - BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt., Főtáv távhőszolgáltatási divízió, Magyar Telekom Nyrt., Fővárosi Vízművek Zrt. - a korábban, tervezés során véleményezett tervekben jelentős módosításokat kértek és végül a hozzájárulás kiadását 2023.02.15-én megtagadták. A kiadott hiánypótlásokban eltérő, részletesebb kidolgozottságú tervek benyújtását írták elő, jelentősen növelve ezzel az előkészítési és jóváhagyási folyamat időigényét. A tervek újbóli benyújtása és jóváhagyási folyamata 60 naptári nap késedelmet okozott.
Fentiekkel párhuzamosan a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti Divízió, mint a kivitelezéssel érintett területek egy részének üzemeltetője 2023.02.06-án jelezte Vállalkozó részére, hogy az eredeti terveken jelzettekhez képest jelentősebb területi érintettséggel rendelkezik. 2023.02.11.-én online egyeztetés zajlott, ahol az Üzemeltető és Budapest Főváros Önkormányzata Tájépítészeti Osztályának munkatársai jelezték, hogy a korábbi tervcsomagban elkészült és jóváhagyott tervekhez képest további tájépítészeti és favédelmi tervek elkészítését kérik. Az érintettség megállapítására 2023.02.22-én és 2023.03.07-én helyszíni egyeztetések zajlottak. Ezen a bejáráson megállapításra került, hogy a vállalkozói geodéziai felmérések és helyszíni kitűzések kapcsán a munkaterületet határoló zöldfelület mennyisége lényegesebb több, mint amit az ajánlatadás során feltételezhetett. Továbbá a bejáráson fontos szempont volt a fák statikai védőzónájának védelme, a fák vizsgálata és területi érintettsége, fáról fára haladva a teljes tervezési területen. Az egyeztetésen megállapításra került, hogy a munkaterület határolási környezetéhez képest nagyobb kiterjedésű területen szükséges a fák statikai védőzónájának védelme és a fák részletesebb vizsgálata (munkaközi kiviteli tervben bemutatott burkolatépítéssel érintett területeken túl is, amelyek érintve lehetnek bontási munkálatokkal). A széleskörű vizsgálat, valamint a favédelmi terv elkészítése és megvalósítása eredményeképpen az érintett fák átfogó vizsgálata elősegíti azok élettartamának megnövelését, a fák megóvását, ezzel pedig a zöld- és klímacélok előtérbe helyezését és érvényesülését is. A teljeskörű favizsgálat és annak megvalósítása hiányában az érintett szerződéses tervezési feladatra zöldfelület kezelői tulajdonosi hozzájárulás nem szerezhető, így az engedélyezési eljárás lefolytatása sem lehetséges a jövőben, valamint a projekt részét képező zöldfelület rendeltetésszerű használata sem biztosítható. A tervezési és jóváhagyási folyamat 2023.02.11. és 2023.04.30. között több mint 78 naptári nap késedelmet okozott az akadályközlésben foglaltak szerint. A jóváhagyási folyamat jelen előterjesztés előkészítésekor még nem zárult le, de Vállalkozó további határidő módosítást erre tekintettel nem kíván érvényesíteni, a párhuzamos akadályoztatások elhárulásával a helyszíni munkavégzés egyéb területeken elkezdhető.
Az érintettséggel rendelkező fás szárú növények esetében a szakági tervek gyökérmetszéseket és gyökérterelések kiépítését tartalmazzák. A fizikailag megvalósítandó műszaki tartalom újabb többlet ráfordítást eredményez, amely 4 db fa/munkanap mennyiséggel számolva 26 munkanap - hétvégi és munkaszüneti napokat figyelembe véve 33 nap többletidőt igényelt.
Harmadik - a vállalkozási szerződéstől független - felek részéről felmerült többletigények teljesítése okán a Vállalkozó összesen 111 naptári nap késedelmet szenved el. A véghatáridő meghosszabbításának időtartama - az akadályoztatások időbeli párhuzamosságára tekintettel - 78 + 33 nap, azaz 111 naptári nap.
2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában:


Winner: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság