Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2022-04-29
Buyer: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services | 71530000: Construction consultancy services
Estimated value: 95346 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu pyysi tarjousta tulevan uudisrakennuskohteen taloteknisten (LVIA ja sähkö) töiden työmaavalvonnasta.
LVIA- ja sähkötöiden työmaavalvoja voidaan valita eri yrityksistä, tarjous voi koskea joko jompaakumpaa tai molempia valvontatehtäviä.
Tämä hankinta kuuluu osana kokonaishankinta-arvoltaan EU-kynnysarvon ylittävään rakennusprojektiin. Tästä syystä ko. hankinta kilpailutetaan EU-hankintamenettelyn mukaisesti, vaikka osahankinta ei itsessään ylitä EU-kynnysarvoa.  Kaikki halukkaat kelpoisuusehdot täyttävät voivat jättää tarjouksen.
Tarjouspyyntöasiakirjat ovat  saatavilla projektipankista. Tunnukset voi tilata sähköpostitse: kipa.hankinnat@sedu.fi.
Tilaaja on laatinut hankkeelle alustavan aikataulun, jonka mukaisesti hanke viedään eteenpäin. Aikataulun mukaisesti opiskelu aloitetaan valmiissa tiloissa Tuomarniementiellä elokuussa 2024 (liite 1).
Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy on laatinut hankesuunnitelman, jonka aikana tarkennettiin tilaohjelmaa ja tavoitehinta-arviota. Varsinaiset piirustukset laadittiin sillä ajatuksella, että vain rakennus B olisi purettu ja tilalle olisi rakennettu tarvittava määrä uutta tilaa sekä rakennukset A ja C olisi korjattu. Hankesuunnittelutyön lopputuloksena päädyttiin kuitenkin purkamaan rakennukset A, B ja C ja tilalle rakennetaan kokonaan uusia tiloja tarvittava määrä.
Arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtäviä tekee Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä Oy. Pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Kimmo Kautto (puh. 040 867 8584) ja projektiarkkitehtina Mikko Pohjaranta (puh. 044 541 1743).
Taloteknisten töiden valvonnan tehtävät tehtäväluettelon RT 103172 mukaisesti sisältäen kohdat 0-10. Vasteaika työmaalta tulleeseen kutsuun saa olla enintään neljä tuntia normaalin työajan puitteissa.
Rakennuttamis- ja valvontatehtäviä hoitavien konsulttien tavoitteena on yhteistyössä tilaajan kanssa johtaa ja ohjata suunnittelu- ja rakennusvaihetta sekä varmistaa rakentamisen toteutuminen asetettujen laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden sekä suunnitelmien mukaisesti.
• suunnittelun loppuun saattaminen sis. 2 suunnittelukokousta Teams-etäyhteydellä, eli n. 5 h/valvoja
• purkutyövaiheessa 1 käynti kuukaudessa / valvoja x 5 kk, 4 h työmaalla/käynti, käyntien yhteydessä osallistutaan urakoitsijapalaveriin tai työmaakokoukseen (20 h)
• maarakennus- ja perustustyövaiheessa 2 käyntiä kuukaudessa / valvoja x 4 kk, 4 h työmaalla/käynti, käyntien yhteydessä osallistutaan urakoitsijapalaveriin tai työmaakokoukseen (32 h)
• runko- ja viimeistelyvaiheessa 1 käynti viikossa / valvoja x 15 kk, 4 h työmaalla/käynti, käyntien yhteydessä osallistutaan urakoitsijapalaveriin tai työmaakokoukseen (240 h)
• toimintakoe- ja vastaanottovaiheessa 2 käyntiä viikossa/valvoja x 2 kk, 4 h työmaalla/käynti, käyntien yhteydessä osallistutaan urakoitsijapalaveriin tai työmaakokoukseen (64 h)
Rakennusteknisten töiden työmaavalvoja toimii turvallisuuskoordinaattorina VNa 205/2009 mukaisesti sekä kosteudenhallintakoordinaattorina.


Winner: Granlund Pohjanmaa Oy
Award value: 95346
Number of bids: 6