Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-05-31
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci čtyř úseků na II/325, kde jejich celková délka je 4579 m. Úsek č. 1 se nachází mezi obcemi Velký Vřešťov – Sedlec u Lanžova, úsek č. 2 mezi obcemi Sedlec u Lanžova – Miřejov, úsek č. 3 mezi obcemi Doubravice, Velehrádek – Doubravice a úsek č. 7 mezi křižovatkou s I/16 a obcí Hostinné. V rámci stavby dojde k odfrézování asfaltobetonových vrstev, k sanaci konstrukčních vrstev neúnosných krajů vozovky vrstvami ŠD 0/32 2x tl. 200 mm, v případě neúnosné zemní pláně dojde k sanaci aktivní zóny v tl. 500 mm, následuje pokládka tří asfaltobetonových vrstev. Součástí stavby je rekonstrukce odvodňovacích zařízení a odvodnění komunikace, obnova svislého a vodorovného značení. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a s nimi související méněpráce - viz ZL č. 5. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tj., jedná se o dodatečné stavební práce a související méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Při stavebních pracích na objektu SO 107 po odfrézování a vyčištění krajnic, byl objeven nový propustek v km 36,950, který nebyl odhalen při zpracování dokumentace DSP + PDPS. Jedná se o vtokovou jímku. Oprava vtokové jímky bude spočívat v přespárování stávajícího odlážděni a opravě čela V rámci projektováni DSP + PDPS nebyly ještě pokáceny stromy v příkopech u silnice II/325, dle aktuálního stavu se v příkopech nacházejí pařezy, které byly zarostlé a zanesené nánosy v příkopech a které se v rámci stavby musí vyjmout a provést lokální sanace, aby nedošlo k propadu vozovky. Zároveň pro zajištění odvodnění komunikace je v těchto místech potřeba obnovit profil příkopů. Z důvodu příprav pro cyklostezku se v rámci opravy silnice II/325 změní způsob odvodnění, a to osazením obrub v trase cyklostezky, výstavbě vpustí a jejího zaústění do upraveného příkopu, na základě požadavku obce bude zřízen přístřešek bus zastávky v jednotné podobě zastávek v obci. Nově navrhované řešení splňuje veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentací a nijak nezhoršuje kvalitu tohoto objektu a díla.
Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a s nimi související méněpráce - viz ZL č. 5. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tj., jedná se o dodatečné stavební práce a související méněpráce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


Winner: Eurovia CS, a.s