Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-15
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Veřejná zakázka je na provedení části dálnice D11 o celkové délce 11,850 km, která je navržena z netuhé živičné konstrukce, včetně 1 MUK, 14 mostních objektů většinou ze ŽB nebo předpjatého betonu, s nejdelším rozpětím pole 21,0 m.
Opravujeme chybně uveřejněnou informaci ve formuláři F2018-005025(ZBV 124), v bodě VII.2.2), správně měl být zaškrtnut 1. bod týkající se §222 odst. 5. a chybně uveřejněnou informaci ve formuláři F2019-039930 (ZBV 150), v bodě VII.2.2), správně měl být zaškrtnut 2. bod týkající se §222 odst. 6.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Místo v DZS navrženému odběrnému místu pro napájení VO a osvětlení portálů na MÚK Kukleny a sil. I/11, spočívajícímu ve výstavbě nové přípojky VN 35 kV a sloupové trafostanice, bylo navrženo podzemní připojení do nedaleké trafostanice v areálu HZS. V DZS bylo odběrné místo napájení VO a osvětlení portálů na MÚK Kukleny a sil. I/11, resp. připojovací bod, navrženo výstavbou nové přípojky VN 35 kV a sloupové trafostanice, kdy tyto práce byly součástí objektu SO 514. Z důvodu majetkoprávního vypořádání nebylo možné realizovat trafostanici dle schválené dokumentace DSP. Na doporučení zástupce ČEZ Distribuce bylo navrženo napojení napájecích kabelů do trafostanice, která je umístěna u objektu HZS (viz zápis z jednání ze dne 6.10.2014). Tato trafostanice (v areálu HZS) byla zbudována až v průběhu výstavby stavby D11 1105-2 Osičky - Hradec Králové. V daném případě byla oproti DZS zvolena jiná (delší) trasa napájecího kabelu. Toto nově navržené řešení nebylo možné považovat jako změnu stávajícího (původního) stavebního objektu SO 514 Přeložka VN 35kV a proto byl, v souladu s platnou Vyhláškou č. 146/2008 Sb., vytvořen nový stavební objekt 412.3 a původní objekt SO 514 zrušen.
Místo v DZS navrženému odběrnému místu pro napájení VO a osvětlení portálů na MÚK Kukleny a sil. I/11, spočívajícímu ve výstavbě nové přípojky VN 35 kV a sloupové trafostanice, bylo navrženo podzemní připojení do nedaleké trafostanice v areálu HZS. V DZS bylo odběrné místo napájení VO a osvětlení portálů na MÚK Kukleny a sil. I/11, resp. připojovací bod, navrženo výstavbou nové přípojky VN 35 kV a sloupové trafostanice, kdy tyto práce byly součástí objektu SO 514. Z důvodu majetkoprávního vypořádání nebylo možné realizovat trafostanici dle schválené dokumentace DSP. Na doporučení zástupce ČEZ Distribuce bylo navrženo napojení napájecích kabelů do trafostanice, která je umístěna u objektu HZS (viz zápis z jednání ze dne 6.10.2014). Tato trafostanice (v areálu HZS) byla zbudována až v průběhu výstavby stavby D11 1105-2 Osičky - Hradec Králové.


Winner: Eurovia CS, a.s.