Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-28
Buyer: VBL — Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44212310 | 45000000: Construction work | 45111000 | 45111100 | 45113000
Submission deadline: 2020-10-27
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Vergabepaket 1: Baustelleneinrichtung, Abbruch Parkdeck, Entkernung und Schadstoffentfernung, Gerüstarbeiten, Provisorien, Roh- und Erdbauarbeiten — Sanierung VBLcampus, Haus IV
Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) saniert schrittweise den Campus Karlsruhe, bestehend aus 5 Häusern.
Ab Januar 2020 soll die Sanierung am 7-geschossigen Bürogebäude Haus IV zur Ausführung kommen. Hier wird zunächst das 2-geschossige Parkdeck zwischen den Häusern III und IV vollständig abgebrochen. Das Gebäude mit der Passerelle (Verbindungsstück zum gegenüberliegenden Haus III) wird vollständig entkernt und von Schadstoffen befreit.
Das zu sanierende Verbindungsstück (Passerelle) zwischen den Gebäuden Haus III und Haus IV im 1. OG ist Umfang dieser Baumaßnahme:
Verbindlicher Zwischentermin für Fertigstellung Baustrom, Bauwasser, Baubeleuchtung und Bauheizung zum 29.1.2021 und Interimpumpschacht zum 5.3.2021.
Verbindlicher Zwischentermin für Abbruch Oberdeck zum 19.2.2021 und Abbruch Unterdeck inkl. Bodenplatte: 23.3.2021.
Verbindlicher Zwischentermin für den Abtransport der Dachgeräte zum 1.3.2021 und die Entkernung Haus IV Südflügel zum 2.4.2021.
Verbindlicher Zwischentermin für die Fertigstellung der Grundleitungen und Schächte zum 20.4.2021 und die Herstellung der Baufelds mit Unterbau zum 4.5.2021.
— Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung, Container, Bauzaun, Bautreppen und Leitungsbrücken,
Ausführungszeitraum Los 1 Baustelleneinrichtung vom 4.1.2021 bis 7.4.2023 mit verbindlichem Zwischentermin für die Fertigstellung Baustrom, Bauwasser, Baubeleuchtung und Bauheizung zum 29.1.2021.
Ausführungszeitraum Los 2 Abbruch Parkdeck vom 1.2.2021 bis 20.10.2021 mit verbindlichen Zwischenterminen für Abbruch Oberdeck zum 19.2.2021 und Abbruch Unterdeck inkl. Bodenplatte zum 23.3.2021.
— vollständige Entkernung von Haus IV inkl. Rückbau der vorhandenen schadstoffhaltigen Baustoffe, unter Berücksichtigung der Vorschriften der allgemeinen UVV, der TRGS 519, der TRGS 521 und — untergeordnet — der PCB Richtlinie.
Ausführungszeitraum Los 3 Entkernung und Schadstoffentfernung vom 1.2.2021 bis 25.6.2021 mit verbindlichen Zwischenterminen für den Abtransport der Dachgeräte zum 1.3.2021 und die die Entkernung Haus IV Südflügel zum 2.4.2021.
Ausführungszeitraum Los 5 Provisorien vom 4.1.2021 bis 29.10.2021 mit verbindlichen Zwischenterminen für die Freischaltung aller Medien zum 29.1.2021 und die Inbetriebnahme des Interimpumpschachts zum 5.3.2021.
Ausführungszeitraum Los 6 Rohbau- und Erdarbeiten vom 24.3.2021 bis 6.8.2021 mit verbindlichen Zwischenterminen für die Fertigstellung der Grundleitungen und Schächte zum 20.4.2021 und die Herstellung der Baufelds mit Unterbau (Schotterschicht verdichtet) zum 4.5.2021.

Eligibility requirements: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung"“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich als Bestandteil der Vergabeunterlagen im DTVP-Projektraum. Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit) mit seinem Angebot entweder Angaben zu ihrer Eintragung ins Präqualifikationsverzeichnis zu machen oder die Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen (Formblatt 124) einzureichen. Bitte beachten Sie folgenden Hinweis zu den Angaben im Formblatt 212 (Teilnahmebedingungen): Unter Ziffer 8 des Formblatts 212 wird aufgeführt, dass die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch die Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen sind, wenn das Angebot in die engere Wahl gelangt. Hinweis: Die Eigenerklärungen sind bereits bei Angebotsabgabe durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ Genannten Bescheinigungen der zuständigen Stellen zu bestätigen. Für Nachunternehmen bleibt es bei der Formulierung im Formblatt 212. Folgende Nachweise sind in aktueller Form vorzulegen: — Handelsregisterauszug; falls nicht vorhanden; Gewerbeanmeldung, Eintragung in Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer, — Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkassen, — Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamts, — Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG, — qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen, — Erklärung über die Anzahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal, — 3 Referenzbescheinigungen entsprechend den Vorgaben aus dem Formblatt 124 S.1 („Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind“) Hinweis: Entgegen der Formulierung im Formblatt 124 ist es ausreichend, das technische Leitungspersonal extra auszuweisen. Zusätzlich zu den Anforderungen aus dem Formblatt 124: — Nachweis über eine Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 3,0 Mio. EUR für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, — Unterzeichnete Verpflichtungserklärung für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmerentsendegesetz erfasst werden.