Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-04-24
Buyer: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z. o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31000000 | 32000000 | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111220

Technical requirements: Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowie dróg (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu.
Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Terminy wniesienia odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowie dróg (wraz z odwodnieniem i oświetleniem) służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu.
„3. Wykonawca oświadcza, że wykona umowę zgodnie z treścią złożonej w przetargu oferty (dalej „Oferta”) oraz zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) sporządzonej przez Zamawiającego na potrzeby postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia i załączonych do tej specyfikacji załączników, jak również, że wykona umowę uwzględniając dodatkowy zakres robót/prac wynikający z Protokołu Konieczności jak i opisany szczegółowo tak w tym protokole jak i załącznikach do niego, a w każdym przypadku mając na uwadze potrzebę optymalnej realizacji celów przedsięwzięcia.
4. Oferta oraz SIWZ wraz z załącznikami oraz Protokół konieczności wraz z załącznikami: stanowią integralną część umowy. Dokumenty te (oferta, SIWZ wraz z załącznikami oraz dokument umowy) wzajemnie się uzupełniają. Ewentualne wątpliwości występujące w treści tych dokumentów należy interpretować (rozstrzygać) mając na uwadze optymalną realizację celów przedsięwzięcia inwestycyjnego.”
„1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 84 425 338,14 PLN, w tym kwota netto 68 638 486,29 PLN, podatek VAT 15 786 851,85 PLN z czego:
1) za wykonanie zadania wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 29 871 567,52 PLN, w tym kwota netto 24 285 827,25 PLN, podatek VAT 5 585 740,27 PLN;
2) za wykonanie zadania II wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 50 522 733,27 PLN, w tym kwota netto 41 075 392,90 PLN, podatek VAT 9 447 340,37 PLN;
3) za wykonanie zadania III wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 4 031 037,35 PLN, w tym kwota netto 3 277 266,14 PLN, podatek VAT 753 771,21 PLN.”
W skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć został sporządzony Protokół konieczności zaakceptowany przez Zespół nadzoru inwestorskiego. Opisane w Protokole konieczności realne przeszkody przy realizacji zadania, spostrzeżenia, okoliczności faktyczne i przeprowadzone analizy oraz dokonana w tym protokole ich ocena pod kątem potrzeb wynikających z realizacji zadania, stanowią dla stron miarodajną i konieczną podstawę do dokonania zmiany umowy, w tym: w zakresie zmiany (zwiększenia) przedmiotu umowy, adekwatnego zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana umowy wynika z treści aneksu nr 1/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w związku art. 144 ust. 1 pkt 1, 3, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych.


Winner: Betonox Construction Sopot SA Sp. k.