Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-10-01
Buyer: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services | 71540000: Construction management services
Estimated value: 800000 PLN
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA ZADANIA BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI CHOCICZA MAŁA W TRYBIE ZAPROJEKTUJ IWYBUDUJ
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chocicza Mała w trybie zaprojektuj i wybuduj” Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 8 do SWZ Zawierający opis uzyskanych warunków w lokalizacji Chocicza Mała oraz dokumentację projektową (budowlaną i/lub wykonawczą) dla pierwowzoru hali w Wałbrzychu, na podstawie, której należy przewidzieć koszty pełnienia swojej usługi w lokalizacji Chocicza Mała.
1)	przeprowadzenie procedury wyboru pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, w szczególności generalnego wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego (po uprzednim ustaleniu branż wymagających nadzoru inwestorskiego), z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 8a ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz art. 11 ust 5 pkt.9 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2)	weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Inwestycji przygotowanego przez generalnego wykonawcę,
5)	nadzór nad procesem projektowania Obiektu oraz organizowanie narad z wykonawcą służących bieżącej kontroli zaawansowania prac, weryfikacji powstającej Dokumentacji Projektowej, wymianie informacji pomiędzy Zamawiającym, Inwestorem zastępczym, generalnym wykonawcą i projektantem, w tym ustalaniu szczegółów i rozwiązywaniu problemów,
7)	uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz wszelkich innych pozwoleń, zgód i decyzji niezbędnych do zakończenia procesu inwestycyjnego.
8)	sprawdzenie dokumentacji przedłożonej przez kierownika budowy, w szczególności: planu BIOZ, programu zapewnienia jakości robót oraz projektu organizacji budowy,
11)	organizowanie, prowadzenie i protokołowanie „Rady Budowy” i spotkań roboczych z udziałem generalnego wykonawcy, innych wykonawców i inspektorów nadzoru (w składzie uzależnionym od potrzeb), które będą odbywać się nie rzadziej niż 1 w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego, a także zapewnienie możliwości udziału przedstawicieli Zamawiającego w organizowanych „Radach Budowy” w trybie online;
12)	ustalenie, po zasięgnięciu opinii Zamawiającego i generalnego wykonawcy, punktów kontrolnych (kluczowych punktów z uwagi na kontrolę postępu Robót i w ramach danego etapu - kamieni milowych),
13)	sprawdzenie i złożenie pisemnej opinii do przedstawionych przez generalnego wykonawcę wniosków w sprawie zmian w harmonogramie,
14)	wykonywanie dokumentacji fotograficznej obejmującej charakterystyczne punkty Inwestycji przy okazji każdego pobytu przedstawicieli Inwestora zastępczego na Terenie Budowy i przesyłanie ich Zamawiającemu w ilości co najmniej 5 zdjęć za pośrednictwem poczty e-mail,
15)	sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu Robót i przedkładanie ich Zamawiającemu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca,
16)	bieżący kontakt oraz koordynacja współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację Inwestycji,
17)	bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji Robót sytuacji, analiza ryzyka kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja zagrożeń,


Winner: IC-L INGENIEUR CONSULTING LANGENHAGEN  GmbH & Co. KG
Award value: 800000
Number of bids: 7