Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-14
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Výstavba obchvatu Doudleb n.O.. Obchvat je napojen na stávající silnici I/11 v km 81,019 provozního staničení a je ukončena napojením na stávající okružní křižovatku v km 84,061 provozního staničení. Trasa se skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Celková délka SO 101 je 2780 m. Na hlavní trase se nachází tři mostní objekty: SO 201 most přes místní komunikaci SO 104 je tvořena monolitickým ŽB rámem s délkou přemostění 9,18m a SO 202, SO 203 které jsou navrženy jako rámové mosty z důvodu převedení občasné vodoteče. K ochraně zástavby před hlukem jsou navrženy 2 protihlukové stěny.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Zadávací dokumentace stavby ve svém návrhu aktivní zóny vychází z ČSN 73 6133 a TKP kap.4 a v celém úseku trasy je navržena v tloušťce 0,50m s požadavkem na celkový stupeň zhutnění.V případě vedení trasy v zářezu je uvažováno s úpravou aktivní zóny (zemní pláně) do hloubky 0,50m Příloha č. 4 a v trase násypu s podmíněným použitím vytěženého materiálu, který má být v případě nedostatku doplněn vhodným materiálem ze zemníku zhotovitele v celkové tloušťce 0,5m. Dalším předpokladem PDPS a požadavkem vyplývajícím z dodatečného geotechnického průzkumu (Doplňující GTP z listopadu 2018, GEOFOND: 3299/2018) je zpracovávání vytěžené zeminy do násypových těles, respektive do aktivní zóny bez mezideponií z důvodu rychlé degradace a znehodnocení zastižených zemin. Návrh RDS pro aktivní zónu je tak značně ovlivněn prohloubením záporného výsledku bilance zemin oproti PDPS, který je zapříčiněn odlišnou mocností zastižených kulturních vrstev půdy a dále zvýšením potřeby na materiál do násypových těles, který je způsoben změnou řešení založení stavby s ohledem na úseky trasy, kde došlo kvůli odlišným mocnostem skrývek k odtěžení aktivní zóny a nově jsou tak tyto úseky v násypu oproti původnímu vedení v zářezu. Při zohlednění nižšího celkového výkopu v trase oproti předpokladu PDPS, tak bylo v rámci RDS navrženo provedení aktivní zóny z jednotného, nakupovaného materiálu. Při zohlednění dalších kubatur, které v rámci PDPS nebyly do celkové bilance zeminy započítány, jako je například dosypaní prostoru mezi hranou tělesa násypu a trvalým záborem a dalším možnostem jak naložit s podmínečně vhodnou zeminou ze stavby, například jako zásypový materiál mostních objektů, se sjednocení aktivní zóny jeví jako jednoznačně vhodné řešení se zajištěním celistvých parametrů aktivní zóny bez zbytečného
bude dovezena ze zemníku, který zajistí zhotovitel. Při realizaci však došlo k odlišným fyzickým podmínkám
ve smyslu míry zastižených kulturních vrstev půdy, které jsou z hlediska zemědělského půdního fondu určené
k dalšímu využití a byly v době realizace zastiženy v dvojnásobných, místy až trojnásobných mocnostech
Z těchto důvodů bylo v průběhu realizace rozhodnuto o nutnosti doplnění, respektive provedení aktivní zóny


Winner: STRABAG a.s.