Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-09-30
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky „I/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 – 39,920“ je řešení opravy živičného krytu úseku silnice I/33, který je veden převážně v intravilánu v zastavěném území města, na převládající části v rovinatém území. Je navržena kompletní rekonstrukce silnice v délce 3153 (mino okružních křižovatek) m silnice I/33. V první úseku v délce cca 600m bude rekonstrukce řešena pouze výměnou obrusné a ložné vrstvy, v dalších úsecích je navržena kompletní rekonstrukce včetně výměny aktivní zóny. V prostoru stavby jsou již realizovány dvě okružní křižovatky, na které stavba plynule naváže. Stavba komunikace nevyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ani výstavbu jiných souvisejících objektů. Dojde pouze k rekonstrukci odvodnění komunikace. Doba výstavby-17 měsíců (po dobu zimních měsíců 12/2016-02/2017 technologická zimní přestávka, nezapočítává se do doby výstavby – práce budou přerušeny) Stavba bude probíhat souběžně s akcí Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě – I. etapa (investor Město Náchod, v předpokládaném termínu 06/16–11/16).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem veřejné zakázky „I/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 – 39,920“ je řešení opravy živičného krytu úseku silnice I/33, který je veden převážně v intravilánu v zastavěném území města, na převládající části v rovinatém území. Je navržena kompletní rekonstrukce silnice v délce 3153 (mino okružních křižovatek) m silnice I/33. V první úseku v délce cca 600 m bude rekonstrukce řešena pouze výměnou obrusné a ložné vrstvy, v dalších úsecích je navržena kompletní rekonstrukce včetně výměny aktivní zóny. V prostoru stavby jsou již realizovány dvě okružní křižovatky, na které stavba plynule naváže. Stavba komunikace nevyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ani výstavbu jiných souvisejících objektů. Dojde pouze k rekonstrukci odvodnění komunikace. Doba výstavby – 17 měsíců (po dobu zimních měsíců 12/2016–02/2017 technologická zimní přestávka, nezapočítává se do doby výstavby – práce budou přerušeny) Stavba bude probíhat souběžně s akcí Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě – I. etapa (investor Město Náchod, v předpokládaném termínu 06/16 – 11/16).
Bylo navrženo nové souvrství aktivní zóny, pro zajištění rovnoměrného rozprostření zatížení a vyloučení případných lokálních poruch (ŠD 0/63 o tl. 150 mm a DK 63/125 o tl. 350 mm) oproti původně navrženému souvrství (ŠD 0/32 tl. 300 mm a DK 63/125 o tl. 200 mm). Z důvodu zvýšení tuhosti tohoto souvrství, bylo navíc provedeno prolití cementovou maltou zavibrovanou do podkladu.
Potřeba těchto prací vznikla na základě skutečných zjištění v průběhu stavby. Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky a odtěžení vrstev aktivní zóny, které byly projektem navrženy k výměně, bylo zjištěno, že zeminy ve výškové úrovni parapláně jsou převážně charakteru plastických jílů, mají zvýšenou vlhkost a jejich modul přetvárnosti značně kolísá ve velmi nízkých hodnotách od 2 MPa do 10 Mpa. Byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly nevyhovující parametry parapláně i zemní pláně při skladbě výměny aktivní zóny navržené zadávací dokumentací.


Winner: Eurovia CS a.s.