Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-07-31
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ064
Contract type: Works
CPV classification: 45233130: Road works
Estimated value:  CZK
Submission deadline: 2024-12-31

Technical requirements: Výměna krytových vrstev, případná sanace podkladní vrstvy, lokální výšková korekce nivelety, obnova PKO, sanace říms, obnova přídlažby mostů, obnova VDZ. Sanace svahu v lokálním místě, nové přejezdy SDP. Úprava vedení NN
Asfaltová vozovka v těchto úsecích vykazuje četné poruchy - výtluky, příčné a podélné nerovnosti, výškové nerovnosti na přechodech AB/CB. V km 316 je sesutý svah.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Pol.č. 59 .na základě nepředvídatelných fyzických podmínek na staveništi oznámených Zhotovitelem D1OABV/2022/SPS/012 ze dne 27.10.2022 - Zhotovitel v souladu s PDPS provedl frézování obrusné vrstvy v konstantní tloušťce 40mm. Po odstranění obrusné vrstvy byla ze strany TDI provedena kontrola stavu odfrézovaného povrchu a rozhodnuto o dalším frézování navazující vrstvy na mostě v tloušťce 40mm (oproti původnímu předpokladu PDPS, která uvádí frézování o tloušťce 60mm). Frézování v tl.40 mm bylo provedeno na mostě cca 1,0 m od mostního závěru v celé šířce levého mostu. Důvodem bylo nedostatečné odfrézování obrusné vrstvy u mostního závěru. Rozšíření na 2,5 m došlo z důvodu nedostatečné přilnavosti původní izolace k povrchu mostovky. Zhotovitel v souladu s pokyny TDI provedl požadované frézování a ruční bourání asfaltové směsi u mostních závěrů, přičemž následně zjistil, že předpokládaná skladba vozovky na mostě neodpovídá skutečnosti, neboť po odfrézování požadované tloušťky 40mm (oproti předpokládané tl. 60mm) Zhotovitel narazil již na samotný izolační systém, který byl v důsledku frézování a runčího dobourání asfaltové směsi u mostních závěrů částečně poškozen. Zároveň Zhotovitel musel přerušit další práce na předmětném stavebním objektu. Zástupce Objednatele - Správce stavby vydal pokyn č.7 - SO107 obnova izolačního systému na mostě D1-414..2, kde Správce stavby převážně souhlasil s návrhem Zhotovitele. Úprava ze strany Objednatele spočívala ve změně šířky drenážního plastbetonu (polymerbetonu) na 100 mm a upřesnění kontrakčních vrstev vozovky. Provedení lokální opravy izolačního systému vč. systému odvodnění před mostním dilatačním závěrem (směr Olomouc) spočívala v ručním odstranění zbylých části asfaltových vrstev v místě, kde byla původní stříkaná izolace. U opravované části izolace byla vždy posouzena přilnavost původní izolace, tam kde přilnavost nebyla dostačující bylo vždy stupňovitě pokračováno v ručním odstraňování původních asfaltových vrstev vč. původní nepřilnuté izolace. Bourací práce byly rozhodnuty na základě posouzeni TDS přímo na stavbě. Dále došlo k odstranění původní pečetící vrstvy a bylo provedeno její obnovení dle TKP 21. Izolace byla provedena za vhodných klimatický podmínek a dle vyhovujícího zhodnocení nové pečetící vrstvy TDS. Nová izolace z asfaltových izolačních pásů byla přetažena na stávající stříkanou izolaci s přesahem min. 150 mm. Původní hliníkový profil sloužící k odvodnění byl nahrazen drenážním plastbetonem v šíří 100 mm. Po dokončení opravy izolace byla provedena ochrana izolace z litého asfaltu, následně byly položeny asfaltové hutněné vrstvy dle možnosti zbývajících tlouštěk.
Pol.č. 17, -vzhledem ke skutečnému provedení prací na stavbě, byly tyto položky a jejich výměry upřesněny dle skutečností. Rozsah provedených prací byl stanovený a kontrolovaný TDS.
Pol.č. -1,2,6-8,11-12,16,18-22,24-27,30,31,52,39,41-48,50,53,55,... vzhledem ke skutečnému provedení prací na stavbě, byly tyto položky a jejich výměry upřesněny dle skutečností. Rozsah provedených prací byl stanovený a kontrolovaný TDS.


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 367841584.9