Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-29
Buyer: Szent Lázár Megyei Kórház
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39715300 | 45111200 | 45111290 | 45112000 | 45112700

Technical requirements: AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, - amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, - amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
A jelen 3. számú módosítás a szerződés ellenértékének módosításával nem jár, kizárólag a teljesítés határidejét módosítja.
4.1. Felek a Vállalkozó teljesítési határidejét a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 27 hónapban határozzák meg azzal a kikötéssel, hogy a Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni. A kiviteli tervek elkészítésének teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 3 hónap.
A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi munkára vonatkozó részletes ütemezést a jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
B) A Szerződés 5. számú melléklete, jelen szerződés módosítás 2. sz. mellékletét képező ütemtervre módosul.
Az alapszerződés megkötését követően a Megrendelő a munkaterületet 2019. november 26.-án a munkaterületet részlegesen átadta a Vállalkozó részére. Vállalkozó a teljesítést a szerződés szerint megkezdte, és a szerződésben vállaltak szerint a szerződés aláírásától számított 3 hónapban a kiviteli terveket elkészítette.
Magyarország Kormánya a 1015/2021. (I.28.) Korm. határozattal biztosította a kivitelezési szerződés 2. sz. módosításában részletezett, és jóváhagyott műszaki problémák megoldására végzendő póttevékenységek pénzügyi fedezetét.
A jóváhagyott pótmunkák megvalósítása, valamint a 2. számú szerződés módosítás jóváhagyását megelőző, és előre nem látható módon az EMMI és az Operatív Törzs jóváhagyásával együtt 2 hónapot meghaladó engedélyeztetési folyamat együttesen azonban (a jelen 3. sz. szerződés módosítás 1. sz. mellékletében bemutatott munka-idő diagram alapján) a kivitelezés további munkafázisainak csúszását eredményezték, így az előre nem láthatóan megnövekedett időigény-ráfordítás az építés vég határidejét is befolyásolta. Ennek oka, hogy egyrészt a 2. számú szerződés módosítás 2 hónapos engedélyeztetésének ideje alatt, azaz a pótmunkák jóváhagyásáig a kivitelezés nem folytatódhatott, másrészt a pótmunkák elvégzéséig az eredetileg tervezett munkafázisok - a technológiai egymásra épülés miatt - nem tudtak megkezdődni.


Winner: EB Hungary Invest Kft.