Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-19
Buyer: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32420000 | 45314300 | 51300000 | 72315100: Data network support services

Technical requirements: «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5386/1593/Α2 στις 25.10.2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5010583. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ
Με την Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της «Προμήθειας εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον, το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.
1. α) παράταση της Φάσης:3-Μελέτη εφαρμογής της κύριας σύμβασης, της Φάσης-2 Προαίρεσης :Μελέτη Εφαρμογής, της Φασης-4 Προαίρεσης: Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού & λογισμικού και της Φάσης-5 Προαίρεση Οριστική παραλαβή έργου, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου, β) την αποδέσμευση των Φάσεων 3 και 4 της κύριας σύμβασης καθώς και των Φάσεων 2 και 3 της Προαίρεσης με τον όρο ότι θα πρέπει η Φάση 3 της κύριας σύμβασης να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της Φάσης 4 της κύριας σύμβασης και η Φάση 2  της Προαίρεσης πριν τη λήξη της Φάσης 3 της Προαίρεσης, καθώς και γ) τον συγχρονισμό των Φάσεων 3, 4 και 5 της κύριας σύμβασης με τις Φάσεις 2,3 και 4 της προαίρεσης σύμφωνα με τα ως άνω.
2. αποδοχή του με υπ. αρ. πρωτ. Εισερχ. 9816 / 06‐06‐2023 αιτήματος της Ένωσης για επικαιροποίηση εξοπλισμού, καθώς η ανάγκη τεκμηριώνεται επαρκώς και προκύπτει η ισοδυναμία, χωρίς να προκύπτει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
εύλογο και επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης Φάσεων του έργου, εξαιτίας προβλημάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου και δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν καθώς οφείλονται σε αντικειμενικά κωλύματα που διαπιστώθηκαν στους Φορείες όπου υλοποιείται η πράξη όπου προέκυψαν μη αρχικώς αναμενόμενες καθυστερήσεις και δυσκολίες και επίσης, ανάγκη επικαιροποίησης εξοπλισμό με ισοδύναμο ή και καλύτερο από άλλον προμηθευτή του αρχικού, καθώς τεκμηριώθηκε επαρκώς ο λόγος της καθυστέρησης προμήθειας από τον αρχικό προμηθευτή υλικών, που δεν εμπίπτει στη σφαίρα ευθύνης του αναδόχου.


Winner: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ»