Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-12
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda
droga wojewódzka nr 964; województwo małopolskie; powiat: tarnowski; gmina: Radłów; miejscowość: Wał Ruda
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K wraz z rozbudową odcinków tych dróg w m. Wał Ruda – w oparciu o decyzję ZRID i dokumentację projektową.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ
Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 – rozbudowa skrzyżowania DW 964 z DP 1419K w m. Wał Ruda
Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym nie później niż do dnia 15.12.2023 r. Za obowiązujący Wykonawcę termin zakończenia zamówienia będzie uważana albo data wyznaczająca upływ okresu 8-miesięcznego liczonego od daty zawarcia umowy, albo data 15.12.2023 r. – w zależności od faktu, która data zaistnieje wcześniej mając na uwadze moment czasowy zawarcia umowy.
Zgodnie z przepisami Działu IX Rozdział 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm., zwanej ustawą PZP).
droga wojewódzka nr 964; województwo małopolskie; powiat: tarnowski; gmina: Radłów; miejscowość: Wał Ruda
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K wraz z rozbudową odcinków tych dróg w m. Wał Ruda – w oparciu o decyzję ZRID i dokumentację projektową.2)Przedmiotem umowy, obok zamówienia podstawowego określonego w ust.1, jest również zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie dodatkowego zabezpieczenia skarp i dna rowów przydrożnych wzdłuż DP 1419K w rejonie skrzyżowania z DW 964  oraz dostosowania wysokościowego parkingu przy Domie Ludowym (zlokalizowanego na działce nr 1039/1 przylegającej do rozbudowywanego skrzyżowania).
Przedmiotem umowy, obok zamówienia podstawowego jest również zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie obok zamówienia podstawowego  również zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie dodatkowego zabezpieczenia skarp i dna rowów przydrożnych wzdłuż DP 1419K w rejonie skrzyżowania z DW 964
oraz dostosowania wysokościowego parkingu przy Domie Ludowym (zlokalizowanego na działce nr 1039/1 przylegającej do rozbudowywanego skrzyżowania).
Wykonanie prac stanowiących zamówienie dodatkowe stało się niezbędne celem zrealizowania przedmiotu zamówienia podstawowego w sposób spełniający funkcję i cel gospodarczy, techniczny i społeczny. Konieczność wykonania robót dodatkowych spowodowana została okolicznościami, które nie mogły zostać przewidziane, dopiero na etapie realizacji umowy możliwa stała się identyfikacja konieczności wykonania robót dodatkowych - w kontekście wcześniejszej wiedzy i sytuacji faktyczno-prawnej zaistnienie tych okoliczności nie mogło zostać przez strony umowy, w tym Zamawiającego, przewidziane wcześniej, w szczególności na etapie konstruowania OPZ jako że ówcześnie posiadane informacje nie określały, nie uzasadniały, nie wymagały aby zadaniem tym miał być objęty większy zakres prac, niż wskazany w OPZ, a dopiero na etapie wykonywania zadania okazało się, iż wobec nowoujawnionych okoliczności konieczne jest wykonanie jeszcze innych niewskazanych w nim prac.


Winner: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.