Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-10-31
Buyer: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
Country: PL
Region: PL524
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 55000 PLN
Submission deadline: 2025-12-01
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Zamówienie nie zostało podzielone na zadania częściowe. Uzasadnienie w SWZ.
1) Wykonawca zobowiązany będzie: wykonywać pełen zakres czynności inspektora nadzoru
inwestorskiego (IN) określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Zakres obiektów w ramach MRN3 został określony w załączniku 10 do SWZ.2) do kontroli oraz
pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni wszelkich elementów dostarczanych przez
projektanta pozostających w związku z weryfikowanym i nadzorowanym zadaniem na każdym
etapie oraz kontroli poprawek; 3) do czynnego udziału w zebraniach w trakcie powstawania
dokumentacji projektowej oraz w czasie realizacji robót budowlanych RB, a także w
rozliczeniach finansowych i kontrolach 4) do sporządzenia koreferatu w terminie do 14 dni od
przekazania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej; 5) do pisemnego
opiniowania zapytań do SWZ oraz uczestnictwa w merytorycznej ocenie ofert składanych w
ramach postepowań na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót
budowlanych. 6) do zapoznania się z zasadami i wytycznymi, które zawiera „Podręcznik
wdrażania projektu” Zamawiający przekaże Podręcznik w dniu zawarcia Umowy. 7) Przed
przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót budowlanych IN musi zaznajomić się z
dokumentacją projektowo-kosztorysową, STWiORB, przyjętym harmonogramem finansowo-
rzeczowym, ofertą Wykonawcy RB, umową z Wykonawcą RB, jak również terenem inwestycji,
jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami i obiektami hydrotechnicznymi; 8) W wypadku
stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej
realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian
w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż
przewidziane pierwotnie w dok. projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia
kosztów, IN powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie
zmian 9) IN może samodzielnie wprowadzić zmiany w dok. projektowej po uzgodnieniu ich z
autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej. Poprawki te nie mogą
prowadzić do zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i mieć negatywnego
wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Do obowiązków inspektora w okresie realizacji
budowy należy: a) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB placu budowy;
b) osobisty pobyt na terenie inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na
budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami
umowy oraz projektu. Czas pracy IN powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy
robót. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na plac budowy
najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji telefonicznie lub poprzez e-mail; c)
organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i
prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień d) wydawanie poleceń i
instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w
umowie; e) sprawdzanie jakości wykonywanych RB, wbudowanych wyrobów a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych f)
sprawdzanie i odbiór RB zanikających oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót przy realizacji
obiektów hydrotechnicznych i przekazywanie ich do użytkowania; g) kontrolowanie
przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porządku; h) nadzór nad terminowością
wykonywania inwestycji, w szczególności w zakresie dotrzymania terminów zakończenia prac
i uzyskania przez Wykonawcę realizującego budowę wszelkich dokumentów niezbędnych do
odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji (zgodnie z harmonogramem prac); i)
kontrola, weryfikowanie poprawności i zatwierdzanie wszelkich dokumentów wymaganych od
Wykonawcy realizującego budowę koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do
eksploatacj, a następnie przekazywanie ich Zamawiającemu; j) wstrzymywanie RB
prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej
umowy i niezwłoczne, pisemne zawiadamianie Zamawiającego o tym fakcie; k) dokonywanie
wpisów do DB; l) zatwierdzanie materiałów i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przez
Wykonawcę RB m) sprawdzanie autentyczności dokumentów oraz certyfikatów,
zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest
Wykonawca RB; n) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrożeniach podczas RB oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
o) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego; p) monitorowanie postępu RB pod
względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym q) nadzorowanie badań
wbudowanych mat. r) nakazywanie Wykonawcy RB wykonania dodatkowych badań
materiałów lub robót budzących wątpliwość, s) sprawdzanie zestawień ilości i wartości
wykonywanych RB, na podstawie harmonogramu w terminie do 5 dni od przedłożenia
stosownych dok. przez Wykonawcę RB; t) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na
potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu; u) przystąpienie w terminie do 3 dni do
odbioru RB zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności w DB v)
udział w rozwiązywaniu sporów z Wykonawcą RB w) rozliczenie umowy na w przypadku jej
zakończenia lub wypowiedzenia x) udział w czynnościach odbiorowych, częściowych i
końcowych; y) współdziałanie z Wykonawcą i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie; z) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia skarg aa)
prowadzenie dok. fotograficznej budowy
Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia
przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15
dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej
wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX
PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w
przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Zamówienie nie zostało podzielone na zadania częściowe. Uzasadnienie w SWZ.
1) Wykonawca zobowiązany będzie: wykonywać pełen zakres czynności inspektora nadzoru
inwestorskiego (IN) określony przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
Zakres obiektów w ramach MRN3 został określony w załączniku 10 do SWZ.2) do kontroli oraz
pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni wszelkich elementów dostarczanych przez
projektanta pozostających w związku z weryfikowanym i nadzorowanym zadaniem na każdym
etapie oraz kontroli poprawek; 3) do czynnego udziału w zebraniach w trakcie powstawania
dokumentacji projektowej oraz w czasie realizacji robót budowlanych RB, a także w
rozliczeniach finansowych i kontrolach 4) do sporządzenia koreferatu w terminie do 14 dni od
przekazania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej; 5) do pisemnego
opiniowania zapytań do SWZ oraz uczestnictwa w merytorycznej ocenie ofert składanych w
ramach postepowań na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót
budowlanych. 6) do zapoznania się z zasadami i wytycznymi, które zawiera „Podręcznik
wdrażania projektu” Zamawiający przekaże Podręcznik w dniu zawarcia Umowy. 7) Przed
przekazaniem placu budowy Wykonawcy robót budowlanych IN musi zaznajomić się z
dokumentacją projektowo-kosztorysową, STWiORB, przyjętym harmonogramem finansowo-
rzeczowym, ofertą Wykonawcy RB, umową z Wykonawcą RB, jak również terenem inwestycji,
jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami i obiektami hydrotechnicznymi; 8) W wypadku
stwierdzenia w dokumentacji projektowej, przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej
realizacji, wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian
w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż
przewidziane pierwotnie w dok. projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia
kosztów, IN powinien zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wprowadzenie
zmian 9) IN może samodzielnie wprowadzić zmiany w dok. projektowej po uzgodnieniu ich z
autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonując odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy oraz nanosząc te poprawki w dokumentacji projektowej. Poprawki te nie mogą
prowadzić do zwiększenia kosztów nadzorowanych robót budowlanych i mieć negatywnego
wpływu na środowisko i bezpieczeństwo. Do obowiązków inspektora w okresie realizacji
budowy należy: a) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy RB placu budowy;
b) osobisty pobyt na terenie inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego na
budowie, sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami
umowy oraz projektu. Czas pracy IN powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy
robót. W razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na plac budowy
najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji telefonicznie lub poprzez e-mail; c)
organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i
prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień d) wydawanie poleceń i
instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania prac określonych w
umowie; e) sprawdzanie jakości wykonywanych RB, wbudowanych wyrobów a w
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych f)
sprawdzanie i odbiór RB zanikających oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach
technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych robót przy realizacji
obiektów hydrotechnicznych i przekazywanie ich do użytkowania; g) kontrolowanie
przestrzegania na budowie zasad BHP i utrzymania porządku; h) nadzór nad terminowością
wykonywania inwestycji, w szczególności w zakresie dotrzymania terminów zakończenia prac
i uzyskania przez Wykonawcę realizującego budowę wszelkich dokumentów niezbędnych do
odbioru inwestycji i przekazania jej do eksploatacji (zgodnie z harmonogramem prac); i)
kontrola, weryfikowanie poprawności i zatwierdzanie wszelkich dokumentów wymaganych od
Wykonawcy realizującego budowę koniecznych do odbioru i przekazania inwestycji do
eksploatacji, a następnie przekazywanie ich Zamawiającemu; j) wstrzymywanie RB
prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami zawartej
umowy i niezwłoczne, pisemne zawiadamianie Zamawiającego o tym fakcie; k) dokonywanie
wpisów do DB; l) zatwierdzanie materiałów i urządzeń przewidzianych do wykorzystania przez
Wykonawcę RB m) sprawdzanie autentyczności dokumentów oraz certyfikatów,
zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest
Wykonawca RB; n) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich
zagrożeniach podczas RB oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
o) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego; p) monitorowanie postępu RB pod
względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym q) nadzorowanie badań
wbudowanych mat. r) nakazywanie Wykonawcy RB wykonania dodatkowych badań
materiałów lub robót budzących wątpliwość, s) sprawdzanie zestawień ilości i wartości
wykonywanych RB, na podstawie harmonogramu w terminie do 5 dni od przedłożenia
stosownych dok. przez Wykonawcę RB; t) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na
potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu; u) przystąpienie w terminie do 3 dni do
odbioru RB zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie tych czynności w DB v)
udział w rozwiązywaniu sporów z Wykonawcą RB w) rozliczenie umowy na w przypadku jej
zakończenia lub wypowiedzenia x) udział w czynnościach odbiorowych, częściowych i
końcowych; y) współdziałanie z Wykonawcą i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie; z) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia skarg aa)
prowadzenie dok. fotograficznej budowy


Winner: Publications Office of the European Union