Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-09-14
Buyer: Bundesamt für Straßen Astra, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2016-11-08
Award criteria: ZK1: Preis, ZK2: Bauprogramm: Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr, [Insbesondere unter Berücksichtigung eines 2-Schicht-Betriebes und möglichst kurzer Interventionszeit (Nachweis der Arbeiten Schicht 1 und Schicht 2)., Der Endtermin gemäß dem beigelegten Richtbauprogramm in den Submissionsunterlagen darf nicht überschritten werden.], ZK3: Qualität des Bauprogramms: Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen, [Insbesondere bezüglich Effizienz und Qualität des 2-Schicht-Betriebes; Darstellung der maßgebenden Arbeiten mit entsprechendem Einsatz der Schlüsselpersonen;, Anzahl Personen in Schicht 1 und Schicht 2; Darstellung der Arbeitsgattungen / Phasen, die einen 2-Schicht-Betrieb nicht zulassen oder nicht vorgesehen sind.], ZK4: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen, [Insbesondere Angaben zum technischen Bericht inkl. Auflistung im Vordergrund stehende Aufgaben und Risiken inkl. Massnahmen, (speziell: Konzept der Schutz- und Lehrgerüste, Konzept des Rückbaus der Brückenplatte unter Verkehr auf der N01);, Konzept und Darstellung Arbeitsabläufe, inkl. Beschrieb des Schichtbetriebes, Schlüsselpersonen,, Der Baustelleneinrichtungen und Installationen mit Hinblick auf die Grundwasserschutzzone S3 im Bereich Wangen.], Preisbewertung, Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear, (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt., Benotung der übrigen Zuschlagskriterien, Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:, 0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe, 1 = Sehr schlechte Erfüllung; ungenügende, unvollständige Angaben, 2 = Schlechte Erfüllung; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug, 3 = Normale, durchschnittliche Erfüllung; Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend, 4 = Gute Erfüllung; Qualitativ gut, 5 = Sehr gute Erfüllung; Qualitativ ausgezeichnet, sehr großer Beitrag zur Zielerreichung, Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung., Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).

Technical requirements: ZK1: Preis
ZK2: Bauprogramm: Länge der Bauzeit bis Abnahme des geprüften Werkes und Freigabe der Verkehrsfläche an den Verkehr
[Insbesondere unter Berücksichtigung eines 2-Schicht-Betriebes und möglichst kurzer Interventionszeit (Nachweis der Arbeiten Schicht 1 und Schicht 2).
Der Endtermin gemäß dem beigelegten Richtbauprogramm in den Submissionsunterlagen darf nicht überschritten werden.]
ZK3: Qualität des Bauprogramms: Qualität, Plausibilität des Bauprogramms mit den Bauabläufen
[Insbesondere bezüglich Effizienz und Qualität des 2-Schicht-Betriebes; Darstellung der maßgebenden Arbeiten mit entsprechendem Einsatz der Schlüsselpersonen;
Anzahl Personen in Schicht 1 und Schicht 2; Darstellung der Arbeitsgattungen / Phasen, die einen 2-Schicht-Betrieb nicht zulassen oder nicht vorgesehen sind.]
ZK4: Inhalt / Qualität der eingereichten Unterlagen
[Insbesondere Angaben zum technischen Bericht inkl. Auflistung im Vordergrund stehende Aufgaben und Risiken inkl. Massnahmen
(speziell: Konzept der Schutz- und Lehrgerüste, Konzept des Rückbaus der Brückenplatte unter Verkehr auf der N01);
Die bestehende Überführung Obere Wangenstraße wurde im Jahr 1971 als Überführungsbauwerk der Nationalstraße N01 erstellt. Sie ist Bestandteil einer Erschließungsstraße „Obere Wangenstraße“ innerhalb der Gemeinde Wangen – Brüttisellen.
Der schlechte Zustand der Brückenplatte veranlasste die Bauherrschaft, die bestehende Brückenplatte durch einen neuen Brückenüberbau zu ersetzen. Die Unterbauten (Widerlager und Mittelabstützung) bleiben erhalten und werden so instandgesetzt, dass eine gleichwertige Nutzungsdauer mit der neuen Brückenplatte gewährleistet werden kann.
Für den Bau der neuen Brückenplatte wird die Erschließungstraße zwischen Wangen und Brüttisellen unterbrochen.
Einzubeziehende Kosten: Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.
Zugelassen. Ein Anbieter hat die technische und administrative Federführung im Sinne der Geschäftsführung unter Angabe der Geschäftspartner zu übernehmen.

Eligibility requirements: Eignungskriterien: Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten. E1: Technische Leistungsfähigkeit des Anbieters; E2: Wirtschaftliche / finanzielle Leistungsfähigkeit; E3: QM-Zertifizierung nach ISO 9001 des Anbieters; E4: Erfahrung Schlüsselpersonen; E5: Leistungsanteil Subunternehmer (limitiert). Geforderte Nachweise: Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann: Zu E1: Für den Anbieter: 1 Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeit mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich. Zu E2: Für den Anbieter: Jahresumsatz Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages. Zu E3: Für den Anbieter: QM- Zertifizierung nach ISO 9001 mindestens für das federführende Unternehmen erforderlich. Zu E4: Für den Baustellenchef (= Bauführer): 1 Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeit in gleicher Funktion oder Stv. Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus gleichem Fachbereich. Zu E5: Unterakkordanten: Maximal 50 % der Leistung darf über Subunternehmer erbracht werden.