Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-09-16
Buyer: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Köln
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2020-10-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Der BLB NRW hat 2012 in Abstimmung mit der Stadt Köln und der TH Köln einen städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb ausgelobt und durchgeführt. Der erstplatzierte Entwurf bildete die Grundlage des Masterplans.
Das Gesamtprojekt gliedert sich in voraussichtlich 3 Bauphasen. Die räumliche Aufteilung der Realisierungsabschnitte für die einzelnen Phasen folgt den Anforderungen des Hochschulbetriebes. Die wesentliche Bedingung ist hierbei, dass für die abzubrechenden Gebäudeteile zuvor der Räumliche Ersatz bezugsfertig sein muss.
Hierbei umfasst die Bauphase 1 die Neubauten E (Fakultäts- und Verwaltungsgebäude) und B (Hörsaalzentrum) sowie die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen.
Die Bauphase 2 beinhaltet die Abschnitte C, D (Fakultätsgebäude) und die Mensa sowie die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen.
Die Bauphase 3 beinhaltet den Abschnitt F (Fakultätsgebäude) sowie die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen.
Die weiteren Baufelder sowie das westlich des Kernbereichs liegende Gebiet (sogen. Kreativquartier) sind Bestandteile möglicher Erweiterungsflächen. Sie sind nicht Bestandteil des aktuellen Gesamtvorhabens und des genehmigten Raumprogramms.
Neben den Teilprojekten der einzelnen Gebäude gibt es auch von Beginn an ein eigenes Infrastrukturprojekt. Diese Leistungen (TGA, Freianlagen, Verkehr, Ingenieurbauwerke und Baulogistik) erfordern eine enge Abstimmung mit den Teilprojekten des Hochbaus.
Inhalt dieser Ausschreibung ist die Projektsteuerung für das Teilprojekt Infrastruktur mit Handlungsbereichen und Projektstufen in Anlehnung an die AHO.
— Umsatz für die entsprechenden Dienstleistungen in Euro netto im Mittel der letzten 3 Geschäftsjahre: Insgesamt 20 %;
— Anzahl Beschäftigte für die entsprechenden Dienstleistungen im Mittel der letzten 3 Geschäftsjahre: insgesamt 20 %
Details und Unterkriterien zur Bewertung siehe veröffentlichte Bewertungsmatrix, diese kann unter http://www.evergabe.blb.nrw.de heruntergeladen werden.
Innerhalb der gewichteten Kriterien werden, entsprechend den mit den eingereichten Unterlagen gemachten Angaben, jeweils bis zu 6 Punkte vergeben. Die Punktezahl wird mit der jeweiligen Gewichtung des Kriteriums multipliziert. Die Gesamtzahl der Punkte wird durch Addition aller gewichteten Punktzahlen der Kriterien ermittelt. Die maximal erreichbare Punktzahl beträgt 600. Nach Auswertung der Bewerbungen unter Anwendung dieser Matrix wird die o.g. Zahl der Bewerber aufgefordert ein Angebot einzureichen und zum Verhandlungstermin eingeladen.
Der Abruf der Leistungsstufen 3-5 der Bauabschnitte 1,2 und 3 erfolgt (stufenweise) zu einem späteren Zeitpunkt.
Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. Weiterhin behält sich der Auftraggeber vor, erforderliche weitere Leistungsphasen/Stufen und sonstige Leistungen einzeln oder im Ganzen optional zu übertragen. Auf die Beauftragung der weiteren Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.
Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister zugelassen ist, wer nach den Architektengesetzen oder Ingenieurgesetzen der Länder berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Architekt oder Beratender Ingenieur/ Ingenieur zu tragen oder nach den EG-Richtlinien, insbesondere der Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der Diplome berechtigt ist, in der Bundesrepublik Deutschland als Architekt oder als Beratender Ingenieur/Ingenieur tätig zu werden.

Eligibility requirements: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister zugelassen ist, wer nach den Architektengesetzen oder Ingenieurgesetzen der Länder berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Architekt oder Beratender Ingenieur/ Ingenieur zu tragen oder nach den EG-Richtlinien, insbesondere der Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der Diplome berechtigt ist, in der Bundesrepublik Deutschland als Architekt oder als Beratender Ingenieur/Ingenieur tätig zu werden. Der Bewerber oder der örtliche Partner muss – sofern die Leistungsphase 4 der Objektplanung Gebäude der HOAI beauftragt werden soll – nach § 70 BauO NRW bauvorlageberechtigt sein. Die verantwortlichen Planer müssen über eine angemessene Berufspraxis – in der Regel mindestens 5 Jahre – verfügen. Juristische Personen sind als Auftragnehmer zugelassen, wenn sie für die Durchführung der Aufgabe einen entsprechenden Architekten oder Beratenden Ingenieur/Ingenieur benennen.