Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-09
Buyer: Adif - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71310000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311100 | 71311230 | 71356100

Technical requirements: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD  MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO
CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD  MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO  DE LA ALBUERA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y RAMAL DE CONEXIÓN AL NORTE DE MÉRIDA
Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible
ONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD  MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD  MADRID - EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO DE LA JARA - ARROYO  DE LA ALBUERA. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y RAMAL DE CONEXIÓN AL NORTE DE MÉRIDA
El 4 de noviembre de 2021 se aprobó una ampliación de plazo de ejecución -de 10 meses y 14 días- del presente contrato de servicios, en coherencia con una previa ampliación realizada sobre el contrato de obras correspondiente. La causa que motivó esta ampliación de plazo del contrato de obras es que durante el plazo vigente de las mismas se han producido una serie de circunstancias que han afectado a los ritmos de ejecución previstos e incluso motivado la necesidad de tramitar un proyecto modificado. Una vez obtenida la continuidad provisional de las obras y reprogramados los trabajos se hace necesario incrementar el plazo previsto hasta el mes de junio de 2022 para acometer la ejecución de la nueva solución de reposición de la carretera EX209 de la Junta de Extremadura, los ajustes en movimiento de tierras y la realización de la capa de forma con material de la obra así como las excavaciones arqueológicas recogidas en proyecto y los nuevos trabajos detectados al respecto y que se hacen necesarios por los requerimiento del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.
De esta manera, se propone modificar la asignación de recursos y la composición de equipos en función de las circunstancias señaladas.
Esta modificación nº1 se ampara en el apartado 6.2. del cuadro de Características y en la cláusula 7.1.3 del Anexo de Condiciones Generales que establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones no previstas. Dicho apartado 7.1.3.b) señala: “b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.”


Winner: U.T.E. Tecopy, S. A. U. (50 %) y Groma Ingeniería, S. L. U. (50 %)