Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: 8,8 – 12,6 km der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zur Herstellung der Baufreiheit für die Stützwand 2 mussten zusätzliche Maßnahmen u. a. bztl. Rückbau des Oberbaus und Kabeltröge ausgeführt werden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs ist für den AG nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss (Zuordnung der Verantwortlichkeiten besonders erschwert). Durch die Beauftragung eines zweiten ANs wäre es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass der Baubeginn der Leistung und die darauf folgenden Leistungen sich erheblich verschieben würden. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, sodass der Beginn der darauffolgenden Leistungen sich erheblich verschieben würde. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 45220000 | 45221112 | 45223000

Technical requirements: Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).


Winner: Arge Köpenick – Erkner, c/o Wittfeld GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: S2 Nord_ Ersatzneubau EÜ Zepernicker Chaussee km 20,079 inkl. Erneuerung des Oberbaus F-Bahn von 21,739 – 19,233 km
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
S2 Nord_ Ersatzneubau EÜ Zepernicker Chaussee km 20,079 inkl. Erneuerung des Oberbaus F-Bahn von 21,739 – 19,233 km
Auf Grund der Abschaltung der Verstärkerleitung im Bereich der EÜ Zepernicker Chaussee ist es erforderlich die vorhandenen zusätzlichen Verbindungen zum Kettenwerk zu öffnen und zurück zu bauen. Der AN vor Ort ist mit dem Umfang der durchzuführenden Leistungen vertraut. Er besitzt das Fachwissen und Gerät, das für die zusätzlichen Leistungen an der Oberleitungsanlage benötigt wird. Ein Wechsel des AN führt zu Verzögerungen in der Leistungsdurchführung. Da es sich um Maßnahmen zur sicheren Inbetriebnahme der Oberleitungsanlagen handelt, ist ein Verzug mit erheblichen Schwierigkeiten und Zusatzkosten verbunden.


Winner: Sächsische Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Im Bereich von Ötigheim und Rastatt wird der Bau eines ca. 6 km langen Tunnel- und Trogbauwerkes in bergmännischer und offener Bauweise erstellt.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund der Havarie vom 12.8.2017 wird eine erheblich längere Einsatzdauer von Ankern erforderlich, verbunden mit zusätzlichen Kontrollen und ggf. Ertüchtigungsmaßnahmen. Die Leistungsänderung steht in direktem Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung. Der Gesamtcharakter des Auftrages ändert sich durch die zusätzliche Maßnahme nicht.


Winner: ARGE Tunnel Rastatt – Ed.Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: 8,8 – 12,6 km der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Durch die zu diesem Vorhaben beim AN bzw. seinem Nachunternehmer befindlichen Planunterlagen als Planungsgrundlage für die Erstellung der Kabelanlage ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten mit Risiken für den weiteren Prozess der Planung und Ausführung zur Ausgestaltung der technischen Anlagen. Die Konsistenz der Gewärleistung dieser Leistung(en) ist im Falle der Beauftragung eines weiteren AN nicht gegeben. Durch die Beauftragung eines weiteren ANs, der in das erste Vertragsverhältnis eingreift, kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Leistungsablauf, da hier besondere zeitliche Zwänge im Hinblick auf die Inbetriebnahme des ESTW- A BKAX bestehen. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug innerhalb des Leistungsablaufs kommen, so dass der Beginn der darauffolgenden Leistungen sich erheblich verschieben würde. In der Folge würden Betren und die damit in Zusammenhang stehende IBN gefährdet werden.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115 | 45233200

Technical requirements: Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Der Baugrubenverbau an der EÜ Schildescher Straße war zzgl. erforderlicher Nebenarbeiten umfangreich anzupassen. Grund dafür ist der Kampfmittelverdachtspunkt VP1007, der sich in unmittelbarer Nähe zum Stellwerk an der EÜ Schildescher Straße befindet und nicht abschließend durch Sondierung ausgeräumt werden konnte. Daher wurde auf Anraten der Bez. Reg. Arnsberg entschieden, dass der VP 1007 an Ort und Stelle verbleibt und die Arbeiten in einem 20 m Radius erschütterungsarm durchgeführt werden. Daher war das Gründen eines OLA Mastes in diesem Bereich durch Rammen nicht möglich und die Oberleitung konnte nicht wie geplant umgebaut werden. Als Resultat war das Einbringen des Trägerbohlwandverbaus unter der Bestandsoberleitung nicht möglich. Das Bohrgerät wäre mit der Oberleitung kollidiert. Als kollisionsfreie Lösung wurde dann die Herstellung einer Spritzbetonnagelwand gewählt und unter Berücksichtigung des VP1007 veranlasst.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45236000

Technical requirements: Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m
17FEI25452 Umbau des Streckenabschnittes Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK, Bauleistungen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen, Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, ca. 18 000 m
Bauzeitliche Demontage, Einlagerung und Wiederherstellung eines Grundstückszaunes im Bereich der dem AN überlassenen Baustelleneinrichtungsfläche
Die dem AN kostenneutral überlassenen BE-Flächen werden durch einen Grundstückszaun von einander getrennt, so dass die erforderliche Baustellenlogistik massiv behindert wird. Somit müsste der gesamte Baustellenverkehr über eine öffentliche Straße und die Parkfläche vor einem Einkaufzentrum geführt werden, um den Grundstückzaun umfahren zu können. Es wurde daher entschieden, den Grundstückszaun (38 m) bauzeitlich zu demontieren, einzulagern und nach Abschluss der Baumaßnahme wieder herzustellen.


Winner: STRABAG Rail GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45236000

Technical requirements: Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m
17FEI25452 Umbau des Streckenabschnittes Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK, Bauleistungen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen, Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, ca. 18 000 m
Fachkundigenaufsicht des Kampfmitteldienstes für Ausführung einer zusätzlichen Stahlrohrpressung bei km 17,4/Strecke 6248 unter Betriebsgleisen gemäß aktuellem PT1 Ez ESTW Weinböhla
Im Zuge der Erstellung und Prüfung des PT1 Endzustand ESTW Weinböhla wurde das Erfordernis zur Herstellung einer zusätzlichen Kabelquerung mittels Stahlrohrpressung DN 350 mit einer Länge von ca. 12 m unter Betriebsgleisen festgelegt. Eine Oberflächensondierung ergab zahlreiche Störstellen, so dass die Bohrung unter Fachkundigenbegleitung des für das BV zuständigen Kampfmitteldienstes ausgeführt werden muss.


Winner: Strabag Rail GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Da es sich hier um zusätzliche Änderungen der Stahlrohrgündungen und Schallschutzwandpfosten für die SSW handelt, sind dies Zusammenhangsarbeiten. Die Leistungen sind zur Weiterführung aller mit der SSW in Verbindung stehenden Leistungen erforderlich, die Synergieeffekte aus zu den anderen noch zu erbringenden Leistungen sind vorhanden. Somit können diese Leistungen nur beim AN ARGE Freie Strecke angesiedelt werden. Bei einer getrennten Vergabe wäre eine erneute BE mit zusätzlichen Maschinentransporten und Unterkünften erforderlich. Behinderungen durch einen zusätzlichen Dritten im Baufeld wären zur Erbringung der Gesamtleistung nicht zu vermeiden. Das Gewährleistungsrisiko für die gesamte SSW wäre nicht mehr zuzuordnen. Die Leistungen sind zur Erbringung der vertraglichen Leistungen unbedingt erforderlich.


Winner: Grötz GmbH & Co.KG
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-30
Buyer: Tjörns Kommun
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 24000000 | 90000000 | 90420000
Submission deadline: 2019-01-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Upphandlingen syftar till att upprätta ramavtal med leverantörer för att tillgodose kommunens löpande behov av VA-kemikalier till sina vattenrenings- och avloppsreningsverk
Upphandlingen syftar till att upprätta ramavtal med leverantörer för att tillgodose kommunens löpande behov av VA-kemikalier till sina vattenrenings- och avloppsreningsverk.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-11-30
Buyer: Východoslovenská distribučná, a. s.
Country: SK
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 30210000 | 48100000 | 72000000
Submission deadline: 2018-12-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území východného Slovenska s rozsahom takmer 21 000 km vedení a viac ako 632 000 odberných miest zákazníkov vyhlasuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na dodávku (dielo), rozvoj, prevádzku a údržbu dispečerského riadiaceho informačného systému (DIRIS). Synonymom pre DIRIS je typicky DMS (Distribution management system).
Modulárnosť, t.j. zloženie DIRIS z viacerých modulov a funkčností v rámci modulov, ktoré môžu byť za istých okolností implementované resp. aktivované postupne (v rôznom čase). Komunikáciu jednotlivých modulov bude podporovať štandardné rozhranie typu ESB alebo RESTAPI.
— interná modulárnosť môže bť zabezpečená i proprietárnou zbernicou a má umožniť napr. rýchlejšie debugovať a izolovať prípadné chyby SW predpokladáme zodpovednosť za realizáciu a prevádzku technických prostriedkov - na strane dodávateľa.
— externá modularnosť umožní napojenie externých aplikácií a dátových zdrojov a úložísk preferujeme využitie existujúcich či plánovaných prostriedkov v prostredí VSD IT (CA API, SAP PI a iné) zodpovednosť za prevádzku technických prostriedkov podporujúcich externú modulárnosť predpokladáme na strane VSD.
Škálovateľnosť, t.j. rozšíriteľnosť systému z pohľadu typov a počtov objektov bez negatívneho dopadu na na výkon resp. odozvu systému.
Otvorenosť, t.j. vlastnosť systému efektívne sprístupniť jemu vlastné dáta ďalším systémom a aplikáciám z tzv. technologickej siete do tzv. office siete alebo internetu pri zachovaní bezpečnosti.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-11-30
Buyer: Zakład Usług Komunikacyjnych „Rokbus” Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34121100: Public-service buses | 34121400
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa 4 fabrycznie nowych autobusów miejskich, niskopodłogowych, przyjaznych środowisku o długości 11,8-12,2 m klasy Maxi.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-30
Buyer: DSNA
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 50324100 | 72212121
Estimated value: 2500000 EUR
Submission deadline: 2018-12-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: La valeur estimée hors TVA indiquée à l'article 2.2.6 de cet avis porte sur la durée maximale de 8 ans.
Financement: prestations pour la navigation aérienne financées principalement par des redevances perçues sur les usagers dans le cadre du budget annexe du contrôle et de l'exploitation aériens.
Paiement: virement avec mise en paiement sous 30 jours à compter de la date de réception de la facture par la personne publique ou de la date de fin d'exécution des prestations si celle-ci est postérieure. Le défaut de paiement dans les délais prévus par le décret n
Avance: sauf renoncement du titulaire, versement d'une avance dans les conditions prévus à l'article 110 du décret n
Lors du téléchargement en accès libre du RAPC, les candidats ne sont pas tenus de s'authentifier conformément à l'article 1
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires pour constituer leur dossier de candidature, les candidats doivent impérativement et systématiquement utiliser le site de la plate-forme des achats de l'État (PLACE) à l'adresse suivante: www.marches-publics.gouv.fr
La personne publique impose la transmission électronique des candidatures selon les modalités précisées dans le Règlement d'appel public à la candidature (RAPC) téléchargeable sur le site www.marches-publics.gouv.fr
Seuls les candidats admis à présenter une offre (candidature retenue) recevront les DCE intégral du marché (téléchargeable sur le site www.marches-publics.gouv.fr avec accès restreint).
Le chiffre d'affaire annuel global doit être supérieur à 650 000 EUR HT, ce critère du chiffre d'affaires global minimum est éliminatoire.
— toute offre dont la note avant pondération relative au critère de la valeur technique sera inférieure à 50/100 sera considérée comme inappropriée et automatiquement rejetée conformément à l'article 59 du décret n

Eligibility requirements: Références sur la situation juridique prévues à l'article 48 et 49 du décret n o 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Pour l'éventuel sous traitant, la copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire, une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance n o 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics. Les candidats peuvent utiliser: — soit les formulaires DC1 et DC2, — soit le Document unique de marché européen (DUME).

Award value: 2500000
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-11-30
Buyer: Translink
Country: UK
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 66100000 | 66110000 | 66112000 | 79710000: Security services | 79940000
Submission deadline: 2019-01-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: The following is provided in good faith and is intended only as a preliminary background explanation to Translink’s requirement, it does not purport to be all inclusive. The scope of services is for the provision of corporate banking services and cash processing services which have been divided into 2 separate lots. The anticipated start date is 3.6.2019 however dates may be subject to change. Translink reserve the right to accept part of any tender from one or any number of tenderers and may change the contracting strategy at any time.
At the end of the contract term which is initial 3 years plus further 2 year extension plus further 2 year extension. 3 years +2 years +2 years.
— for assistance using eTendersNI and registering your Organisation please contact the helpdesk whose number is located on the eTendersNI contact us page,
— note: do not leave completing your PQQ/ITT response until the last minute, late responses shall be rejected. The contracting authority reserves the right not to award any contract as a result of this competition,
—— throughout the documentation, both “Translink” and “Group” refer to the same corporate entities. Both shall be taken to comprise the Northern Ireland Transport Holding Company (NITHC) in addition to its main operating subsidiaries Citybus Ltd, Northern Ireland Railways Company Ltd and Ulsterbus Ltd. .
The Translink Group will incorporate a standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision. The standstill period, which will be for a minimum of 10 calendar days, provides time for unsuccessful tenderers to challenge the award decision before the contract is entered into. The Utilities Contracts Regulations provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by a breach of the rules to take action in the High Court (England, Wales and Northern Ireland).. .