Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-07-02
Buyer: Община Габрово
Country: BG
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34121100: Public-service buses | 34121400 | 34144910

Technical requirements: Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово чрез закупуване на 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции
Мястото на д-ка и монтаж на зарядните станции е община Габрово, гр. Габрово — съгласно техн. решение на изпълн. отраз. в предл. за изп.
В рамките на настоящата обществена поръчката следва да бъдат доставени 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции за тях. Автобусите, предложени от участника в рамките на обособената позиция, да са от 1 модел и марка. Обхватът на дейностите е съгласно техническа спецификация, приложение към документацията за участие.
Обществената поръчка се възлага в рамките на проект № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово по ОПРР
Подобряване на системата за градски транспорт на гр. Габрово чрез закупуване на 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции
Мястото на д-ка и монтаж на зарядните станции е община Габрово, гр. Габрово — съгласно техн. решение на изпълн. отраз. в предл. за изп.
В рамките на настоящата обществена поръчката следва да бъдат доставени 3 броя нови 12 (+/- 1) метрови електробуси и доставка и монтаж на зарядни станции за тях. Автобусите, предложени от участника в рамките на обособената позиция, да са от 1 модел и марка. Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г.), чл. 49 от договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г. и получено уведомително писмо с вх. № УР-01-01-96/11.06.2020 г. възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава да изпълни в рамките на допълнително определения краен срок от 40 календарни дни оставащите дейности съгласно условията, определени в договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г.
С оглед гореизложените мотиви чл. 6, ал. 2 от договор BG16RFOP001-1.016-0003-C04-D-05/ 796-УР-19 от 29.11.2019 г. се променя, както следва:
„Срокът за доставка на автобусите ведно с доставката и монтажа на зарядните станции е до 340 (триста и четиридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия договор.“
Вследствие на постъпилото уведомление от CCPIT/Китайски съвет за насърчаване на международната търговия относно глобалното разпространение на епидемията от КОВИД-19, което налага промяна в срока на изпълнение на дейностите по договора, свързана с удължаването му, поради настъпили проблеми с доставката на различни компоненти като двигатели Siemens и електрически табла за управление, които са необходими за производството на електрическите автобуси.


Winner: „Чериът Моторс“ АД