Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-08
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways | 71320000

Technical requirements: Katastrálne územie Hubová, Ružomberok (Hrboltová), Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová, okres Ružomberok v Žilinskom samosprávnom kraji.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnice D1 Hubová - Ivachnová. Líniová stavba Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, celkovej dĺžky 15,272 km je riešená v šírkovom usporiadaní podľa kategórie D 26,5/100 (80). Úsek nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany - Hubová, kde začína v križovatke Hubová pripojením na št. cestu I/18, križuje Váh, cestu III. tr. a trať ŽSR, pokračuje poza obec Hrboltová a v km 4,046 vchádza do tunela Čebrať (kat. T 7,50) dĺžky 2 km. Za tunelom Čebrať pokračuje severne od obcí Likavka, Martinček, Lisková, križuje trať ŽSR, rieku Váh, cestu I/18 a končí pripojením na už jestvujúcu diaľnicu v Ivachnovej.
Rozsah stavby: tunel dl. cca 2,026 km, 3 križovatky, 21 mostov (dl. 4845 m), 8 zárubných múrov, 7 oporných múrov, veľké ľavostranné odpočívadlo Ivachnová.
Zákazku realizuje:,,Združenie Čebrať", Vedúci člen združenia: OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, Burešova 938/17, Brno, Veveří, ČESKÁ REPUBLIKA, oprávnený podnikať na území SR prostredníctvom: OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, IČO: 35881879, Furmanská 6, 841 03 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, člen združenia: Váhostav - SK, a.s., IČO: 31356648, Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
Katastrálne územie Hubová, Ružomberok (Hrboltová), Likavka, Martinček, Lisková, Ivachnová, okres Ružomberok v Žilinskom samosprávnom kraji.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnice D1 Hubová - Ivachnová. Líniová stavba Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová, celkovej dĺžky 15,272 km je riešená v šírkovom usporiadaní podľa kategórie D 26,5/100 (80). Úsek nadväzuje na pripravovaný úsek D1 Turany - Hubová, kde začína v križovatke Hubová pripojením na št. cestu I/18, križuje Váh, cestu III. tr. a trať ŽSR, pokračuje poza obec Hrboltová a v km 4,046 vchádza do tunela Čebrať (kat. T 7,50) dĺžky 2 km. Za tunelom Čebrať pokračuje severne od obcí Likavka, Martinček, Lisková, križuje trať ŽSR, rieku Váh, cestu I/18 a končí pripojením na už jestvujúcu diaľnicu v Ivachnovej.
Rozsah stavby: tunel dl. cca 2,026 km, 3 križovatky, 21 mostov (dl. 4845 m), 8 zárubných múrov, 7 oporných múrov, veľké ľavostranné odpočívadlo Ivachnová.
Obsahom zmeny je je úhrada nákladov Zhotoviteľa na prijaté mobilizačné opatrenia v období 12/2017 do 04/2018 pre zahájenie raziacich prác na tuneli Čebrať. Opätovné mobilizačné opatrenia boli následkom prerušenia projektových a stavebných prác na stavebných objektoch v zosuvnom území od km 2,000 do km 4,037 budovaného diaľničného úseku, vrátane objektu SO 401-00-06 Razený tunel v období 16. februára 2015 do 31. decembra 2015. Zhotoviteľ' vykonal požadované mobilizačné opatrenia v súlade s vydaným pokynom Stavebného dozoru.
Vplyv na Zmluvnú cenu Diela: navýšenie o 875 941,51 EUR bez DPH, čo predstavuje navýšenie ceny Diela.
Predchádzajúce zmeny: Pokyn na zmenu č. 6 - 19, 21- 33, Dodatok č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 k ZM/2013/0395, Pokyn na zmenu č. 35, 36, 37, 39 - 46, Dodatok č. 8 k ZM/2013/0395, 49, 47, 48, 52, 51, 50, 54, 53, 57, Dod. č. 9, PnZ č. 61, Dod. č. 10, PnZ č. 55, 56, 58, 60, 62, 65, 59, 66, 64, 63, 67, 68, 70, 69, 72, 81, 87, 89, 90, 76, 79, 80, 88, 77, 78, 83, 86.
Dňa 23. februára 2015 Zhotoviteľ obdržal od SD list č.276/40027621/D1/02/2015/KK/102/132 zo dňa 18. februára 2015, v ktorom SD vydáva pokyn k prerušeniu stavebných prác na stavebných objektoch v zosuvnom území od km 2,000 do km 4,037 budovaného diaľničného úseku, vrátane objektu SO 4010006 Razený tunel a objektoch súvisiacich s aktuálne prebiehajúcim procesom projektovania návrhu stabilizačných a sanačných opatrení, do doby koncového potvrdenia technických riešení a spôsobu sanácie predmetného zosuvného územia. Následkom pokynu SD bola stavba tunela postupne zakonzervovaná, zaistená proti vstupu nepovolaných osôb a bola v režime udržovanej prevádzky vrátane výkonu kontrolnej a inšpekčnej činnosti. Pre zaistenie promptného obnovenia raziacich prác Zhotoviteľ' zahájil opätovne mobilizáciu techniky, personálu i materiálu v decembri 2017. Z dôvodu oneskorenia nadobudnutia právoplatnosti záverečného stanoviska MZP SR, Zhotoviteľ' udržoval zmobilizovanú techniku i personál.


Winner: OHL ŽS, a.s.