Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-01
Buyer: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Az elkészült fejlesztési koncepció és előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a tervezett beruházásra vonatkozó alábbi feladatokat kell elvégezni:
A szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírástól számított 8 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből (a szerződéses kötelezettségek alól), amennyiben a hatálybalépés nem történt meg.
A szerződés hatálybalépésére a 2023. július 31-ig terjedő időszak áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből (a szerződéses kötelezettségek alól), amennyiben a hatálybalépés nem történt meg.
„A Megrendelő a jelen szerződés megkötését követően kezdeményezi a Kormánynál, hogy Kormányhatározat vagy azzal egyenértékű döntés szülessen, amely alapján a szerződés finanszírozására biztosítottá válik és Támogatói okirat vagy azzal egyenértékű dokumentum kiállításra kerüljön.
A fentiekre tekintettel a Kbt. 135. § (12) alapján a jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Támogatói okirat vagy azzal egyenértékű dokumentum kiállításra kerüljön. Jelen szerződés hatálybalépésének a napja a támogató okirat vagy azzal egyenértékű dokumentum hatálybalépésről a Tervező Megrendelő általi tájékoztatásának napja.
A szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírástól számított 8 hónap áll rendelkezésre, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből (a szerződéses kötelezettségek alól), amennyiben a hatálybalépés nem történt meg.”
Figyelemmel a Szerződés aláírási időpontjára, a fenti rendelkezések alapján hatálybalépésre jelenleg 2023. január 30-ig van lehetőség.
A Megrendelő a Szerződés fent idézett rendelkezése alapján kezdeményezte a Kormánynál és az illetékes minisztériumnál a támogatói döntés meghozatalát.
A 2022. évi országgyűlési választásokat követően a kormány struktúrája és a feladatok elosztása jelentősen megváltozott, az alábbiak szerint.
A közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során az illetékes szakminisztérium az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) volt.
A szerződés aláírásával szinte egyidőben jelent meg a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022 (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amelynek a 194. § (1) bekezdés a) pontja szerint névváltozás után a minisztérium elnevezése Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: TIM) lett.
A kormányalakítást követően újabb szervezeti átalakuláson ment át a közlekedési szakterület 2022. november végén. A Magyar Közlöny 192. számában jelent meg „A Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” szóló 2022. évi XLIII. törvény, amely alapján - a 467/2022. (XI.21.) Kormányrendelettel kiegészülve - a légiközlekedést is magába foglaló közlekedéspolitikai szakterület új minisztériumhoz, az „Építési és Közlekedési Minisztérium” hatáskörébe került át.
A fentiekben jelzett átalakítások a döntés-előkészítési folyamatokra kihatással voltak, a kormányzati előkészítő munka során az előzetes egyeztetések lefolytatására hatásköri és döntéshozatali jogköri kérdések tisztázása következtében előre nem látható körülmények miatt, a szerződő feleknek fel nem róható okokból nem tudott sor kerülni.
Az ITM, majd TIM részéről a békéscsabai repülőtér fejlesztésével kapcsolatos joganyagok egységesítésére és harmonizálására volt szükség. A vonatkozó egységes kormányhatározat tervezete már 2022. szeptemberében elkészült, ezt követően megindult a közigazgatási egyeztetés folyamata. Ez az egyeztetési eljárási procedúra akadt meg az ismételt minisztériumi átalakulás miatt.


Winner: TERV-TÁR Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság