Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-31
Buyer: Lučka uprava Zadar
Country: HR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: redmet nabave obuhvaća građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji Obale Petra Krešimira IV i predmetnog gata te rekonstrukciji zaobalnog dijela Liburnske obale,  uključivo s provedbom tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku u svemu prema Ugovoru čiji nacrt čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi i:-Glavnom građevinskom projektu rekonstrukcije vodovoda i odvodnje Mapa 1-Građevinski projekt i Mapa 2-Elektroprojket jake i slabe struje, izrađenog od strane društva Struktura-projekt d.o.o. i projektanta Branislava Brkića, iz studenog 2020.-Glavnom projektu rekonstrukcija gata na Obali Petra Krešimira IV u Zadru, izrađenog od strane društva D&Z d.o.o. i projektanta Davora Ugrešića, iz rujna 2019.-Glavnom projektu sanacija /rekonstrukcija obale Petra Krešimira IV, izrađenog od strane društva D&Z i projektanta Davora Uglešića, iz siječnja 2019.-te troškovniku iz priloga.
-	otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
-	primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Predmet nabave obuhvaća građevinske radove na rekonstrukciji i dogradnji Obale Petra Krešimira IV i predmetnog gata te rekonstrukcijizaobalnog dijela Liburnske obale, uključivo s provedbom tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN46/18), te uklanjanje nedostatka u jamstvenom roku u svemu prema Ugovoru čiji nacrt čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi i:-Glavnom građevinskom projektu rekonstrukcije vodovoda i odvodnje Mapa 1-Građevinski projekt i Mapa 2-Elektroprojket jake i slabestruje, izrađenog od strane društva Struktura-projekt d.o.o. i projektanta Branislava Brkića, iz studenog 2020.-Glavnom projektu rekonstrukcija gata na Obali Petra Krešimira IV u Zadru, izrađenog od strane društva D&Z d.o.o. i projektanta DavoraUgrešića, iz rujna 2019.-Glavnom projektu sanacija /rekonstrukcija obale Petra Krešimira IV, izrađenog od strane društva D&Z i projektanta Davora Uglešića, izsiječnja 2019.-te troškovniku iz priloga.
Izvođač je tijekom izvršenja ugovora uputio zahtjev za priznanje povećanja cijene troškovničkih stavki demontaže kamenog opločenja i montaže sačuvanog kamenog opločenja (stavke 3.A.III.2., 3.A.III.17., 3.B.III.2., 3.B.III.17., 3.D.III.2. i 3.D.III.17.) nastale uslijed Izmjene i dopune glavnog projekta – recenzija 2. kojim je obavijestio Nadzornu službu da je došlo do povećanja cijene na demontaži opločenja i montaži sačuvanog kamenog opločenja iz sljedećeg razloga:
Glavnim projektom je bilo predviđeno kameno opločenje debljine 10 cm, a u stvarnosti se kreće u debljinama od 10 - 25 cm (prosječno 17,50 cm) što znatno mijenja planiranu dinamiku i upotrebu planiranih resursa za demontažu, odnosno montažu sačuvanog kamenog opločenja, a kako slijedi:
1.	DEMONTAŽA OPLOČENJA - Zbog razlike u debljini kamenog opločenja, posljedično i težine, norma sati za demontažu se povećava, a sukladno tome povećava se i sama cijena demontaže. Evidentirana debljina kamenog opločenja je u rasponu od 15-25 cm.
2.	MONTAŽA OPLOČENJA - Zbog razlike u debljini kamenog opločenja, posljedično i težine, norma sati za montažu se povećava, a sukladno tome povećava se i sama cijena montaže. Sačuvano kameno opločenje trebalo se ugraditi na cementni mort debljine 3 cm, na dionicama određenim od strane konzervatora. Kako je debljina kamena, umjesto predviđenih 10 cm, zapravo u rasponu od 15- 25 cm, umjesto predviđenih 3 cm morta za montažu ugrađeno je 7,5 cm te je posljedično i ugrađeno više mase za fugiranje, odnosno potrebno je puno više vremena i radne snage te materijala za ugradnju istoga.
3.	MONTAŽA KAMENE OBLOGE – Svaku kamenu ploču je potrebno zapilavati na mjeru kako bi se visinski uklopila u ostatak obale, te je i tu došlo do veće potrošnje morta za ugradnju te cijene rada ugradnje.
1.	Izmjene i dopune glavnog projekta Rekonstrukcije i izgradnje lučke infrastrukture Grad Zadar – Poluotok (T.D. 462), RECENZIJA 2 od 15. rujna 2021.,
2.	Suglasnosti na ponovnu ugradnju izvornog sačuvanog kamena i odabir novog kamena, izdana od Ministarstva kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru i
3.	upisa u građevinski dnevnik: Obala Petra Krešimira IV, knjiga 3, list 114 od 08.11.2021. od strane konzervatorskog nadzora.
Nužnost izmjene se sastoji u tome što se projekt bez predmetnih izmejna ne bi mogao dovršiti u propisanoj funkcionalnosti i kvaliteti, dok se nepredviđena narav okolnosti očituje u tome što je do potreba za izmjenom cijena došlo uslijed izmjene projekta rekonstrukcije gata koja okolnost se nije mogla predvidjeti budući da je do saznanja za potrebom izmjene projekta rekonstrukcije gata došlo prilikom provođenja radova na 2. i 4. dijelu obale.


Winner: ADRIAING d.o.o. KOPER, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper