Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-05
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71311230 | 71520000: Construction supervision services | 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Leiter Bauüberwachungszentrum/Inbetriebnahmen, Assistent und Dokumentation, Baubetriebsplanung und Betra-Anträge, Vermessung, Plan-lauf/Planprüfung/Eplass, Nachtragsmanagement/Abrechnung und SiGeKo.
BÜB Ob/KIB - Ril 046.2753 – Bauüberwacher Bahn Fachgebiet Oberbau/ konstruktiver Ing.-Bau, einschl. MKS
BÜB Elektrotechnik - Ril 046.2757 – Bauüberwacher Bahn Fachgebiet Elektrotechnik für Bahnstromversorgung, OLA, 50Hz, E+M und elektrische Energieanl.
Der weitere Text kann der EU Bekanntmachung 2017/S 183-375954 v. 23.09.2017 entnommen werden, da hier eine Zeichenbegrenzung v. 1000 Zeichen besteht.
Ab dem 19.04.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO sowie größer 50.000 Euro nur noch die Übermittlung von Angeboten/Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Durch den Wirtschaftsteilnehmer sind als Teilnahmebedingung neben den unter III.1.1 bis III.1.3  genannten Erklärungen/Nachweisen folgende weitere Erklärungen/Nachweise erforderlich:
-Erklärung, ob und in wieweit wir mit dem/den unten genannten weiteren vom AG für dieses Projekt beauftragten Unternehmen verbunden (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG / verwandtschaftlich) oder wirtschaftlich abhängig sind. Bei Bietergemeinschaften gilt diese Verpflichtung bezogen auf jedes einzelne Gemeinschaftsmitglied.
Der weitere Text kann der EU Bekanntmachung 2017/S 183-375954 v. 23.09.2017 entnommen werden, da hier eine Zeichenbegrenzung v. 1000 Zeichen besteht.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Leiter Bauüberwachungszentrum/Inbetriebnahmen, Assistent und Dokumentation, Baubetriebsplanung und Betra-Anträge, Vermessung, Plan-lauf/Planprüfung/Eplass, Nachtragsmanagement/Abrechnung und SiGeKo.
BÜB Ob/KIB - Ril 046.2753 – Bauüberwacher Bahn Fachgebiet Oberbau/ konstruktiver Ing.-Bau, einschl. MKS
BÜB Elektrotechnik - Ril 046.2757 – Bauüberwacher Bahn Fachgebiet Elektrotechnik für Bahnstromversorgung, OLA, 50Hz, E+M und elektrische Energieanl.
Der weitere Text kann der EU Bekanntmachung 2017/S 183-375954 v. 23.09.2017 entnommen werden, da hier eine Zeichenbegrenzung v. 1000 Zeichen besteht.
Im Ingenieurvertrag wird die Bauüberwachung der jeweiligen Brückenteile, die die Erneuerung der Bestandsbauwerke EÜ Niedwiesenstraße und EÜ Wiesengarten beinhalten, vertraglich vereinbart. Aufgrund von Erschwernissen im Bauablauf, die nicht aus dem Ingenieurvertrag resultieren, ist es notwendig, die Bauüberwachung für den Zeitraum 06/21 - 12/21 zusätzlich mit der Wahrnehmung der Bauüberwachungsleistung zu beauftragen. Die erforderliche zusätzliche Bauüberwachungsleistung kann nur von der beauftragten Bauüberwachung durchgeführt werden, da hier einerseits die technischen und logistischen Gesamtzusammenhänge bekannt sind und andererseits ein eventuell zu beauftragender Dritter sich erst aufwendig ins Projekt einarbeiten müsste. Bei der beauftragten BÜ ist eine zusätzliche Einarbeitung nicht notwendig, es wird durch eine Beauftragung als Nachtrag quasi ein Synergieeffekt geschaffen.


Winner: Vergabekammer des Bundes