Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-28
Buyer: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45111200 | 45213320 | 45220000

Technical requirements: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie dworca kolejowego w Radymnie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę).
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 19,80 % wartości zamówienia podstawowego.
Uwaga: ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na platformie zakupowej – „Platforma” lub „System” pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl.
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Radymno”, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 2 do SIWZ, Protokołach konieczności nr 1, nr 2 skorygowanych Protokołem korygującym wraz z załącznikami, Protokole konieczności nr 3, nr 4 oraz nr 5 wraz z załącznikami i Protokołem uzupełniającym oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.
Zmiana umowy dokonana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczy wzmocnienia, usztywnienia więźby dachowej.
Informacje dodatkowe do sekcji VII.1.6 ogłoszenia: Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji
1. Zmiana umowy została dokonana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, art. 144 ust. 1 pkt 3 oraz art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
„Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Radymno”, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 2 do SIWZ, Protokołach konieczności nr 1, nr 2 skorygowanych Protokołem korygującym wraz z załącznikami, Protokole konieczności nr 3, nr 4 oraz nr 5 wraz z załącznikami i Protokołem uzupełniającym oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego – dalej „Przedmiot umowy”.
„Za wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie całkowite ryczałtowe w wysokości brutto 6 423 393,78 PLN (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 79/100) w tym: kwota netto 5 222 271,37 PLN (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 37/100) i należny podatek VAT (wg stawki zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa) 1 201 122,41 PLN (słownie: jeden milion dwieście jeden tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 42/100)”.
„1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy w zakresie robót budowlanych został zrealizowany w terminie do 87 tygodni od daty zawarcia Umowy”.
Wykonanie wzmocnienia więźby dachowej było konieczne, ze względów konstrukcyjnych. Nieregularna geometria budynku, brak kątów prostych powodowały trudności w powtarzalnym wykonaniu poszczególnych ram konstrukcji i utrudniły jej zamocowanie zgodne z projektem. Aby zakończyć zadanie autorzy projektu wykonali projekt usztywnienia konstrukcji i zmiany schematu statycznego oraz zamienny sposób mocowania konstrukcji więźby do wieńca.


Winner: Texom Sp. z o.o.