Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-12
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44322100 | 45112500 | 45221100: Bridge construction works | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 —Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzig — Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
Oberbau (Gleise 8 100 m, 20 Weichen, Beistellung Oberbaumaterial durch AG); Bahnsteige (4 Bstg.-kanten a 170 m und 2 Bstg.-kanten a 140 m); Personenunterführung unter 4 Gleisen mit 3 Aufzügen (Aufzugsanlage Beistellung durch AG); Fußgängerüberführung Stützweite 19 m; Schallschutzwände aus Aluminiumelementen(H = 2 m) 370 m; umfangreicher Tiefbau mit Bodenaustausch und PSS, Bodenverbesserung ca. 50 000 m², Baustraßen und Zufahrten 40 000 m², Entwässerung 3 800 m, Kabelgefäßsysteme 12 300 m inkl. Kabelverlegung 105 000 m (Kabelbeistellung durch AG), Baugrubenverbau 4 100 m² und Mittelverbau 2 200 m; Geomagnetische Untersuchung 3 600 m², Elektromagnetische Untersuchung 27 000 m², Georadaruntersuchung 8 300 m², Bohrlochmessungen 2 000 St.;
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Komplexer Umbau des zweigleisigen elektrifizierten Hauptstreckenabschnittes Bf. Böhlen (a) km 15,700 —Bf. Regis-Breitingen (a) km 28,064 der Strecke 6362 Leipzig - Hof unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes. Wesentliche zu erbringende Leistungen:
Oberbau (Gleise 8 100 m, 20 Weichen, Beistellung Oberbaumaterial durch AG); Bahnsteige (4 Bstg.-kanten a 170 m und 2 Bstg.-kanten a 140 m); Personenunterführung unter 4 Gleisen mit 3 Aufzügen (Aufzugsanlage Beistellung durch AG); Fußgängerüberführung Stützweite 19 m; Schallschutzwände aus Aluminiumelementen (H = 2 m) 370 m; umfangreicher Tiefbau mit Bodenaustausch und PSS, Bodenverbesserung ca. 50 000 m², Baustraßen und Zufahrten 40 000 m², Entwässerung 3 800 m, Kabelgefäßsysteme 12 300 m inkl. Kabelverlegung 105 000 m (Kabelbeistellung durch AG), Baugrubenverbau 4 100 m² und Mittelverbau 2 200 m; Geomagnetische Untersuchung 3 600 m², Elektromagnetische Untersuchung 27 000 m², Georadaruntersuchung 8 300 m², Bohrlochmessungen 2 000 St.;
MKA 01 - Der AN ist mit der Planung und dem Neubau des konstruktiven Ingenieurbau im Bf Neukieritzsch beauftragt. Die notwendige Ausführungsplanung sowie die Bestandsplanung für 2 zusätzliche Signalausleger ist ebenso durch den AN zu erbringen
Ein Wechsel des AN ist nicht möglich, da die Schnittstellen innerhalb der Komplexmaßnahmenplanung zur Tiefenentwässerung und zur Lage des Oberbaus eine zu hohe Komplexität aufweisen. Die zusätzliche Leistung kann von der Hauptvertragsleistung nicht abgekoppelt geplant/geprüft werden, sondern greift inhaltlich und auch in Hinblick auf die Gewährleistung nahtlos ineinander.


Winner: Hasselmann GmbH