Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-20
Buyer: Szent Lázár Megyei Kórház
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39715300 | 45111200 | 45111290 | 45112000 | 45112700

Technical requirements: AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, - amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási , erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, - amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
Felek az onkológiai épület hiba- és hiánymentes átadás, és a Vállalkozó - a pót- és egyéb kültéri munkákra vonatkozó - hiba- és hiánymentes átadás teljesítési határidejét a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 33 hónapban határozzák meg azzal a kikötéssel, hogy a Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni.
A kiviteli tervek elkészítésének teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 3 hónap.
A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi munkára vonatkozó részletes ütemezést a jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
A Vállalkozási szerződés a fentiekben hivatkozott 4. számú szerződés módosítása révén hatályos 4.1. pontjában, az onkológiai épület hiba- és hiánymentes átadásaként meghatározott dátum, azaz a 2022. május 31.-i részhatáridő, az alábbi szakmai indokok alapján, azonban nem tartható:
1. A szerződés keretében Vállalkozó feladatát képezi többek között a földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, továbbá a belső terek kialakítására, beépített és mobil bútorzatra belsőépítészeti kivitelezési tervek elkészítése, majd a bútorok Megrendelő általi beszerzését követően a beépített bútorok beépítése is.
A megelőző közbeszerzési eljárás során a KFF által tett észrevételek alapján a beépített bútorokat törölni volt szükséges a beszerzés tárgyából, annak ellenére, hogy az Ajánlatkérő álláspontja szerint - éppen azok épületbe történő beépítésből adódóan - a kivitelező feladatának szerves részét kellett volna képezze a belsőépítészeti kiviteli tervek elkészítésén túl, a beépítendő bútorzat beszerzése is a beépítés mellett.
Mivel a beépített és mobil bútorzat csak az épület megfelelő (90%-os) készültségi fokát követően vált specifikálhatóvá és ezáltal beszerezhetővé, így a Kórház megkezdte a hatályos eljárásrendi szabályzás szerinti engedélyeztetési eljárást, amelynek keretében, a Kórház 2022.04.08.-án a saját hatáskörben történő beszerzési engedély iránti kérelmet nyújtott be a BVOP felé azt követően, hogy a 2022.03.15-én hatályba lépett 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet szerint, előzetes piackutatás elvégzése vált kötelezővé, amely szintén előre nem volt látható a beszerzés előkészítésének folyamatában.


Winner: EB Hungary Invest Kft.