Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-25
Buyer: Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (»Fusion for Energy«)
Country: ES
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45112100 | 45112310 | 45112500
EU fund: ESF

Technical requirements: 2) Udførelsesprojektering med fremstillingsdokumentation med henblik på installering af nedgravede netværk for kølevand.
Denne udbudsprocedure er ikke underlagt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014.
— forordning (EU, EURATOM) nr. 966/2012 som ændret ved forordning (EU, EURATOM) nr. 547/2014 (»finansforordningen«) og ved forordning (EU, EURATOM) 2015/1929
— Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/2462 af 30.10.2015 (gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen)
— i tilfælde af afvigelser suppleret af Fusion for Energy's finansielle undtagelse vedtaget af styrelsesrådet 2.12.2015.
Forhøjelse af beløbet til uforudsete udgifter ved bekendtgørelse i henhold til kontrakten F4E-OPE-636.
Kontrahenten fremlagde en samlet anmodning om yderligere betaling i relation til uforudseelige begrænsninger, der var opstået eller ville opstå på anlægget (f.eks. samarbejde med andre, forsinket adgang til og overtagelse af dele af anlægget, indskrænkede arbejds- og lagerområder, osv.) og det efterfølgende opdaterede program.
Der blev tidligere gennemført en samlet forhøjelse på 16 000 000 EUR i 2 trin af beløbet til uforudsete udgifter for at dække de afvigelser, der skulle foretages i forbindelse med (dybe underjordiske) arbejder i fase A:
Der blev aftalt et samlet beløb på 15 900 000 EUR med en kontrahent for alle afvigelser i forbindelse med arbejder i fase A.
Starten på de (ikke dybe underjordiske) arbejder i fase B og fase C (over jordoverfladen) er nu umiddelbart forestående.
På basis af den foreløbige vurdering og gentagelsen af erfaringerne fra fase A vurderes det, at den samlede udgift til fremtidige afvigelser i arbejderne i fase B, fase C og tværgående emneområder (dvs. ikke knyttet til en specifik fase) vil være 10 500 000 EUR. En forhøjelse af beløbet til uforudsete udgifter med dette beløb er derfor påkrævet.
Artikel 85f, stk. 4, litra b) finder anvendelse på denne særlige forhøjelse af beløbet til uforudsete udgifter: de afvigelser, der specificeres i relation til ovenstående forhøjelse af beløbet til uforudsete udgifter, var uforudseelige for F4E, som udviste due diligence, da den oprindelige kontrakt blev givet i udbud. De afvigelser, der skal specificeres i henhold til forhøjelsen på 10 500 000 EUR af beløbet til uforudsete udgifter, skyldes uforudseelige begrænsninger på anlægsområdet. Den oprindelige kontrakt var da også baseret på de kendte og forudseelige begrænsninger i udbudsfasen (dvs. i 2015). Visse langsigtede koordineringsbegrænsninger var imidlertid ikke forudseelige på det pågældende tidspunkt, overvejende hvad angår arbejdernes fremskriden, arbejdsområder og lagerarealer og forvaltning af adgangen til anlægget. En forhøjelse af prisen, som er under 50 % af den oprindelige kontraktværdi: det relevante beløb i medfør af artikel 85f, stk. 4, litra b) indeholdt i nærværende meddelelse om forhøjelse af beløbet til uforudsete udgifter svarer til 15,1 % af den oprindelige kontraktværdi og er derfor markant under grænsen på 50 % fastlagt ved artikel 85f, stk. 4, litra b).
2) Ausführungsplanung, einschl. Fertigungsunterlagen für die Installation von unterirdischen Kühlwassernetzen;
Dieses Beschaffungsverfahren unterliegt nicht der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.2.2014.
Für dieses Beschaffungsverfahren gelten die in den folgenden Rechtsvorschriften enthaltenen Bestimmungen:


Winner: Konsortium sammensat af Spie Batignolles TPCI (leder), Valerian og Atelier de Fos SAS11