Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-03-07
Buyer: Markt Ebensfeld
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Estimated value: 300000 EUR
Submission deadline: 2022-04-03
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Projektsteuerungsleistungen zur Generalsanierung der Pater-Lunkenbein-Schule in Ebensfeld mit Schaffung eines Horts
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, die den Ausschreibungsunterlagen rein informatorisch beigelegt (Anlage 1) wurde, wurden die voraussichtlich notwendigen baulichen Maßnahmen überschlägig ermittelt. Die folgende Auflistung entfaltet jedoch für den späteren Auftragnehmer keine Bindung und dient lediglich dazu, die Teilnehmer/Bieter umfassend über den derzeitigen Kenntnisstand der Vergabestelle zu informieren.
Aufgabe des späteren Auftragnehmers ist es, die Sanierung des Bestands wurde im Verwaltungstrakt bereits begonnen. Schwerpunkte einer Generalsanierung sind unter anderem:
— Umbau und Anpassung des Gebäudes an ein neues Raum- und Funktionsprogramm unter pädagogischen Gesichtspunkten,
Hochwertige und pflegeleichte Materialkomponenten wie Sichtmauerwerk und Steinfußböden in Fluren unterstreichen die i. d. R. gut zu konservierenden Eigenschaften des Massivbaus. Raumstruktur und Grundrissorganisation entsprechen dem Muster der Flurschule, bieten aber trotzdem Potentiale für Umbauten mit Zielrichtung Flexibilisierung des Unterrichts.
Aufgabenstellung für die Teilnehmer/Bieter im Fall der Beauftragung ist, eine zukunftsfähige Schule mit Hort zu gestalten, die aktuellen Anforderungen an den modernen Schulbau gerecht wird und in pädagogischer und architektonischer Hinsicht einem stimmigen Gesamtkonzept unterliegt.
Gegenstand des Auftrags sind Projektsteuerungsleistungen in Anlahenung an das durch die AHO-Fachkommission "Projektsteuerung/Projektmanagement" erarbeitete Leistungsbild (Heft Nr. 9, 5. Auflage). Zu Erbringen sind die Grundeistungen aus den Handlungsbereichen A bis E in allen Projektstufen.
Dabei ist auszuweisen und darzustellen, wie das Büro und die Arbeitsabläufe strukturiert sind. Insbesondere ist darzustellen, welche Abteilun-gen und Leistungsbereiche vorliegen und wie die Geschäftsführung eingebunden ist. Bei grö-ßeren Büros bzw. Unternehmen ist darzulegen, welche Niederlassung für die Auftragsabwick-lung vorgesehen ist und welche Mitarbeiter und Leistungsbereiche dort angesiedelt sind.
Angaben zur Funktion, sowie einschlägiger Berufserfahrung der Mitarbeiter bezogen auf die Projektphasen Planung, Ausschreibung und Bauleitung.
Angaben zur Funktion, einschl. Berufserfah-rung und Ausbildungsstand der Mitarbeiter, bezogen auf die einzelnen Handlungsbereiche bzw. Projektstufen (5 P***)
Nachweis der Kosteneinhaltung durch Angabe zur Kostenentwicklung (max. 2 P*, d. h. 0,5 Punkte je Referenz)
Nachweis der Termineinhaltung durch Angabe zur Terminentwicklung (max. 2 P*, d. h. 0,5 Punkte je Referenz)
Zusatzpunkt, sofern die Referenz den Neu-bau/Umbau/Ersatzbau oder die Sanierung eines Schulgebäudes zum Gegenstand hatte:1 P
nicht vorhanden: 0 P / nicht aussagekräftig oder widersprüchlich: 0,5 P / teils lückenhaft: 1,0 P / vollständig und plausibel: 1,5 P / überdurchschnittlich: 2,0 P
nicht vorhanden: 0 P / nicht aussagekräftig oder widersprüchlich: 1,0 P / teils lückenhaft: 3,0 P / vollständig und plausibel: 4,0 P / überdurchschnittlich: 5,0 P

Eligibility requirements: Studien- und Ausbildungsnachweise, sowie Bescheinigungen über die Erlaubnis zur Berufsausübung für die Inhaberin, den Inhaber, oder die Führungskräfte des Unternehmens gem. § 46, Abs. 3, Ziffer 6 VgV. Nachweis der Eintragung in eine/s der gegenständlichen Berufswerke bzw. Berufskammern (Architektenkammer, Ingenieurekammer o.ä.) oder ein vergleichbarer Nachweis der erlaubten Berufszulassung. Nachweis der Eintragung in ein Berufs-und/oder Handelsregister oder ein anderweitiger Nachweis der erlaubten Berufszulassung

Award value: 300000