Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-09-01
Buyer: EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 30200000 | 30231320 | 31520000 | 32342000 | 38652100

Technical requirements: Ajánlattevő feladata a Világkiállításon való részvételhez, a Magyar Pavilon megvalósításához kapcsolódó digitális tartalomfejlesztés és a hozzá kapcsolódó tartalomgyártás. Ajánlattevő feladata magában foglalja a tartalomfejlesztést és a tartalomgyártást is, melynek része a Pavilon alkalmazás létrehozása is. Az állomások száma: 15.
A létrehozott tartalom mind mondanivalójában, mind pedig funkciójában illeszkedik a Magyar Pavilon tematikájához és az Expo üzenetéhez, valamint megfelel a mai kor digitális kihívásainak. A digitális tartalomfejlesztés alapját a kiállítási koncepció képezi, azt a koncepcióban foglaltaknak megfelelően szükséges kialakítani.
Az Állomások gyártása feladat magában foglalja a Pavilon kiállítási tereiben (Kiállítási Tér) megvalósuló, Ajánlatkérő által meghatározott üzenetet közvetítő, interaktív élmenyeket nyújtó tárlat (Kiállítás) koncepciójához (Kiállítási Koncepció) és a Kiállítás sikeres megvalósításához szükséges bemutató tárgyak, elemek, egyedi állomások (együttesen: Állomás) gyártását, az ezekhez kapcsolódó aktivitások programozását, programok fejlesztését, tesztelését, továbbá az aktivitásokhoz közvetlenül kapcsolódó finommechanikai és technikai eszközök, technológiák leszállítását és elszállítását is. Az állomásokszáma: 15.
A Kiállítás Üzemeltetési feladat magában foglalja a Pavilon kiállítási tereiben (Kiállítási Tér) megvalósuló, Ajánlatkérő által meghatározott üzenetet közvetítő, interaktív élmenyeket nyújtó tárlat (Kiállítás) koncepciójához (Kiállítási Koncepció) és a Kiállítás sikeres megvalósításához szükséges egyedi gyártású kiállítási elemek beépítését, az állomások a már beépített digitális tartalomhoz és gyártáshoz kötődő eszközökkel és a tartalomgyártó által készített tartalommal való összehangolását, programozást, tesztelést és magát a kiállítási aktivitások üzemeltetését, működtetését a Pavilon nyitvatartási idejében.
A köztudomású tényként kezelendő COVID-19 humánjárvány miatt a rendező képviselője 2020. június 15. napján kelt levelében arról tájékoztatta a résztvevőket, így Megrendelőt is, hogy a világkiállítás új időpontja várhatóan 2021. október 1-2022.március 31. lesz.
Fentiek miatt, továbbá mivel a MAGYARORSZÁG részvételéhez szükséges feladatokat (építési kivitelezés, kapcsolódó egyéb feladatok) több vállalkozó végzi, szükség volt a szerződések, így tárgyi szerződés módosítására és összehangolására is.
A fenti okból, az annak jelenleg ismert hatásai alapján jelen szerződésmódosítás keretei között módosítani kívánják az alapszerződést, amennyiben a későbbiekben ugyanezen okból ismét módosítani kell a teljesítési határidőket (annak megváltozott kihatásai alapján), akkor azt a Felek külön szerződésmódosításban kezelik.
„c) Futási környezet biztosítása az egyeztetett, minimálisan szükséges feltételeknek megfelelően. Megrendelő vállalja, hogy a tesztelési feladatokat legkésőbb 2021. szeptember 01-én Vállalkozó megkezdheti a Pavilonban.”
„26. Felek az egyes teljesítési (kötbértehes) határidőket az alábbiak alapján határozzák meg azzal, hogy a Felek a részhatáridőket jogosultak a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül – a projekt tényleges körülményeinek való megfelelés érdekében – egyeztetni és az egyeztetés eredménye szerint pontosítani azzal, hogy ez a véghatáridőt nem módosíthatja. Felek rögzítik, hogy tárgyi módosításhoz nem szükséges formális szerződésmódosítás.
a) I. Mérföldkő: specifikáció, rendszerterv teljesítése, tartalmi javaslatok, kutatások teljesítése: határidő: a szerződéskötéstől számított 60 nap
c) III. Mérföldkő: animációk 1. (műszaki leírás pontjai szerint:2,3,4,5.3,6,7,8,10,12,13) határidő: a II. mérföldkő elfogadásától számított 120 nap
d) IV. Mérföldkő: animációk 2., applikációk, alkalmazások leadása (műszaki leírás pontjai szerint: 1,5.1,5.2,9.1,9.2,11, és mobil applikáció) határidő: 2020. szeptember 18.
Az e) pontban meghatározott V. Mérföldkőre vonatkozó előteljesítés kizárólag Megrendelő előzetes jóváhagyása esetén lehetséges.”
„3. A szoftveralkotások vonatkozásában a forráskódot a Vállalkozó köteles átadni legkésőbb 2021. szeptember 01. -ig.”
A jelen szerződésmódosítás Kbt. szerinti jogszerűsége a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontján alapul, ugyanis


Winner: Designland Creative Community Kft.