Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-21
Buyer: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71220000 | 71244000 | 71245000 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Zalaegerszeg 3011; 3013; 3037; 3040/2; 3644/4; 3644/5; 3650/1; 3650/2; 3651; 3693; 5750/10; 5750/11; 5750/2; 5750/4; 5750/5 hrsz-ok
Engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése Zalaegerszeg belterületén építendő 2x1 forgalmi sávos, belterületi közút keresztszelvényi adottságokkal rendelkező közútra vonatkozóan. A tervezési szakasz kezdő csomópontja korábban megépült tehermentesítő I. ütem Jákum utcával közös csomópontja. Ennek átalakítását úgy kell megoldani, hogy a Jákum u. kapcsolata továbbra is megmaradjon. A tervezési szakasz hossza cca. 690 méter, mely cca. 185 m hosszúságú egybefüggő közúti híd tervezési feladatot is magában foglal. A létesítmény végszelvénye a Stadion u. és az Október 6. tér jelenlegi csomópontja, melyet oly módon szükséges átalakítani, hogy a meglévő csomóponti ágak közé illeszkedjen a tehermentesítő út III. üteme. Komplex feladat a meglehetősen forgalmas, észak - déli közlekedési tengelynek minősülő Batthyányi utca keresztezése. A csomópontképzés lehetőségeit korlátozza a kétvágányú szintbeni vasúti átjáró közelsége. Ez az adottság és az egyébként is magas forgalmi adatok miatt, a projekt korábbi, előkészítő szakaszaiban egyértelmű döntés született a külön szintű keresztezés létrehozásáról. A helyben maradó Batthyányi utca közúti űrszelvénye felett kell az új áramlatot átvezetni. A tervezendő felüljárónak alkalmasnak kell lennie helyi és helyközi tömegközlekedési autóbuszok közlekedésére.
A felsorolt létesítmények megvalósításához szükséges teljeskörű engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentációk elkészítése, valamint a szükséges útépítési hatósági engedély megszerzése, tervezői művezetési feladatok ellátása. A tervezési feladat kiterjed a közúti létesítmények közműépítési és közműkiváltási, illetve közvilágítás tervezési feladataira is.
A tervezési feladatok tekintetében irányadó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tervezőre vonatkozó és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 7.§ és 10.§ előírásai.
Vállalkozó feladata a kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges összes engedély, hozzájárulás megszerzése, egyeztetések lefolytatása. Az esetleges engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos díjakat a Megrendelő közvetlenül fizeti. Vállalkozó feladata a tervek készítése során minden szakhatóság és egyéb hatósági egyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés, minden olyan engedély, irat-okirat, okmány beszerzése, amely az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapján az engedély megszerzésének feltétele. A feladathoz tartozik a szakági engedélyezési tervek műszaki tartalmának összehangolása is mind a tervlapokon, mind a műszaki leírásokban, illetve az egyéb szükséges munkarészekben. Vállalkozó feladata az engedélyezési eljárás teljes körű lebonyolítása a Megrendelő, mint Építtető nevében történő eljárás, minden hivatalnál, részvétel a Hatóság által összehívott szemléken. Minden további olyan engedély, engedélymódosítás, hozzájárulás beszerzése, amely az építési engedélyhez szükséges, Vállalkozó feladata.
A VII.1.6) pontban meghatározott szerződés időtartama az alábbi részteljesítési határidőket foglalja magában: engedélyezési tervdokumentáció Megrendelőnek való átadása jóváhagyásra a szerződés hatályba lépésétől számított 120 nap, az átdolgozott engedélyezési tervdokumentáció (pótmunka) Megrendelőnek való átadása jóváhagyásra a szerződésmódosítás aláírásától számított 45 nap, a véglegesített engedélyezési terv (engedélyezési eljárásra alkalmas) Megrendelőnek való átadása és a tervdokumentáció benyújtása építési engedélyezési eljárásra Megrendelő jóváhagyását követő 30 napon belül, kiviteli tervdokumentáció átadása Megrendelőnek jóváhagyásra az építési engedély jogerőre emelkedésétől (véglegessé válásától) számított 30 napon belül, végleges kiviteli terv Megrendelő részére való átadása Megrendelő jóváhagyását követő 30 napon belül, ezt követően rendelkezésre állás a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés folyamatával összhangban, majd a kivitelezés során a tervezői művezetés ellátása a kapcsolódó kivitelezési szerződés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásáig (Építési Beruházás teljesülése). A fentiek alapján a pótmunkára meghatározott további 45 nap nem befolyásolja a VII.1.6. pontban eredetileg is meghatározott befejezési határidőt.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
Zalaegerszeg 3011; 3013; 3037; 3040/2; 3644/4; 3644/5; 3650/1; 3650/2; 3651; 3693; 5750/10; 5750/11; 5750/2; 5750/4; 5750/5 hrsz-ok
Engedélyezési és kiviteli szintű tervdokumentáció készítése Zalaegerszeg belterületén építendő 2x1 forgalmi sávos, belterületi közút keresztszelvényi adottságokkal rendelkező közútra vonatkozóan. A tervezési szakasz kezdő csomópontja korábban megépült tehermentesítő I. ütem Jákum utcával közös csomópontja. Ennek átalakítását úgy kell megoldani, hogy a Jákum u. kapcsolata továbbra is megmaradjon. A tervezési szakasz hossza cca. 690 méter, mely cca. 185 m hosszúságú egybefüggő közúti híd tervezési feladatot is magában foglal. A létesítmény végszelvénye a Stadion u. és az Október 6. tér jelenlegi csomópontja, melyet oly módon szükséges átalakítani, hogy a meglévő csomóponti ágak közé illeszkedjen a tehermentesítő út III. üteme. Komplex feladat a meglehetősen forgalmas, észak - déli közlekedési tengelynek minősülő Batthyányi utca keresztezése. A csomópontképzés lehetőségeit korlátozza a kétvágányú szintbeni vasúti átjáró közelsége. Ez az adottság és az egyébként is magas forgalmi adatok miatt, a projekt korábbi, előkészítő szakaszaiban egyértelmű döntés született a külön szintű keresztezés létrehozásáról. A helyben maradó Batthyányi utca közúti űrszelvénye felett kell az új áramlatot átvezetni. A tervezendő felüljárónak alkalmasnak kell lennie helyi és helyközi tömegközlekedési autóbuszok közlekedésére.
A felsorolt létesítmények megvalósításához szükséges teljeskörű engedélyezési-, és kiviteli tervdokumentációk elkészítése, valamint a szükséges útépítési hatósági engedély megszerzése, tervezői művezetési feladatok ellátása. A tervezési feladat kiterjed a közúti létesítmények közműépítési és közműkiváltási, illetve közvilágítás tervezési feladataira is.
A tervezési feladatok tekintetében irányadó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet tervezőre vonatkozó és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015 (X.30.) Kormányrendelet 7.§ és 10.§ előírásai.
Vállalkozó feladata a kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges összes engedély, hozzájárulás megszerzése, egyeztetések lefolytatása. Az esetleges engedélyeztetési eljárásokkal kapcsolatos díjakat a Megrendelő közvetlenül fizeti. Vállalkozó feladata a tervek készítése során minden szakhatóság és egyéb hatósági egyeztetés, valamint az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés, minden olyan engedély, irat-okirat, okmány beszerzése, amely az érvényben lévő előírások és jogszabályok alapján az engedély megszerzésének feltétele. A feladathoz tartozik a szakági engedélyezési tervek műszaki tartalmának összehangolása is mind a tervlapokon, mind a műszaki leírásokban, illetve az egyéb szükséges munkarészekben. Vállalkozó feladata az engedélyezési eljárás teljes körű lebonyolítása a Megrendelő, mint Építtető nevében történő eljárás, minden hivatalnál, részvétel a Hatóság által összehívott szemléken. Minden további olyan engedély, engedélymódosítás, hozzájárulás beszerzése, amely az építési engedélyhez szükséges, Vállalkozó feladata.
A felmerült munkák a Vállalkozó részére többletköltséget jelentenek, melyek vonatkozásában Vállalkozó részletes árajánlatot nyújtott be. Az ajánlatot a Megrendelő jóváhagyta. Az árajánlatban szereplő összeg nettó 6 655 000,- Ft, azaz Hatmillió-hatszázötvenötezer Forint, amely a szerződés eredeti értékéhez képest (nettó 69 288 000,- Ft) ~9,60%-os vállalkozói díjemelkedést jelent.
Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj ~9,60 %-os emelkedése nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 10 %-os határt, így a hivatkozott rendelkezés első fordulata teljesül, különös tekintettel arra, hogy korábban a vállalkozói díj módosítására nem került sor.
Felek rögzítik, hogy a felmerült pótmunka elvégzéséhez a Vállalkozónak további 45 napra van szüksége.


Winner: Linakron Mérnöki Kft.