Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-09-20
Buyer: Fernwasserversorgung Südthüringen (FWS) – Eigenbetrieb des Fernwasserzweckverbandes Südthüringen
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45252126
Estimated value: 4000000 EUR
Submission deadline: 2017-10-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ersatzneubau von drei Stück innen liegenden Einstufenfiltern (3 000 x 23 000 m) einschließlich Nebenanlagen in der TWA Schönbrunn.
Ersatzneubau innen liegender Filter einschl. Nebenanlagen und EMSR-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik im der Trinkwasseraufbereitungsanlage Schönbrunn bei laufendem Betrieb.
Demontage, Neubau, Lieferung und Montage von Behältern (liegenden Einstufenfilter D:3 m, L:23 m, aus Stahl mit Innengummierung, Einbauten aus VA) und Rohrleitungen (Stahl Rilsan, VA, Kunststoff bis DN 600) und Aggregaten (HCl Lager- und Dosierstation, Spülluftgebläse, Armaturen) sowie Aufbau einer Fertigteilraumzelle aus Beton. Ausführung in 4 BA über einen Zeitraum von 4 Jahren im laufenden Wasserwerksbetrieb.
1. BA (5/2018 bis 9/2018) Rohrleitungstechnik, Säuerungsanlage, Austausch Gebläse (inkl. Inbetriebnahme Gebläse und Einbindung in die Verfahrenstechnische Bestandsanlage)
Rohwasserstrecke in Stahl, Rilsan (DN 600, ca. 130 m), Lieferung und Montage von Aggregaten (Armaturen, Dynamische Mischer, Venturi), bei laufenden Betreib und beschränkten Platzangebot (Montagefreiheit)
Aufbau der Kalkwasserdosierleitung (VA, DN 65, ca. 60 m), Säuerungsleitung (innen PVDF / außen PEHD Doppelrohrsystem, DN 15 / da 50, ca. 60 m) Inbetriebnahme in BA 2
Aufbau und Anschluss einer HCl Lager- und Dosierstation in Fertigraumzelle. Mess- und Maschinentechnik, EMSR, erdverlegten Rohrleitungen.
Austausch von 2 Spülluftgebläsen, (stufenweise Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme im laufenden Betrieb), Umbau, Anschluss und Umschluss von Bestandsleitungen, konstruktiver Stahlbau, Lieferung und Montage von Armaturen mit E-Antrieben
segmentweise Demontage (max. 5 t) und Entsorgung des vorhanden liegenden Filters (D: 3 m, L: 23 m), inkl. Ausbau und Entsorgung des Filterkies sowie aller Einbauten
Demontage / Montage bei laufenden Betreib und beschränkten Platzangebot (Montagefreiheit) Eingeschränkter Transportkorridor in Filterhalle
Komplette Werksplanung und Herstellung des Filters (D: 3 m, L: 23 m, Stahl gummiert, außen beschichtet, Druck: 8 bar, Temperatur ca. 20°C), kompletter Vormontage und Vermessung im Werk, inkl. aller Einbauteile (Rohwasserrinne, Düsenboden und Spülluftleitung und innere Anbauteile aus 1.4571). Montage des Filters inkl. Stahlbau, Sattellager und Einbauten auf der Baustelle in Einzelteilen bis max. 5 t, Stoßgummierung und Anstrich nach Fertigstellung auf der Baustelle, Anpassungen und Anschluss an vorhandene Rohrleitungen, Düsentest, Desinfektion, Filtermaterial einbauen, Inbetriebnahme
Filter 2 im 2. BA (3/2019 bis 9/2019) mit Inbetriebnahme, inkl. Inbetriebsetzung Säuerungsanlage und Rohrleitung Einbindung in die Verfahrenstechnische Bestandsanlage
Filter 1 im 3. BA (3/2020 bis 9/2020) mit Inbetriebnahme und Einbindung in die Verfahrenstechnische Bestandsanlage
Filter 3 im 4. BA (3/2021 bis 9/2021) mit Inbetriebnahme und Einbindung in die Verfahrenstechnische Bestandsanlage
Der sichere Betrieb der Trinkwasseraufbereitungsanlage ist während der Bauausführung zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten.