Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-21
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39350000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231300 | 45232400 | 45232410

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében Hajdúhadház,Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep
tervet(építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében Hajdúhadház,Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep
tervet(építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől
Felek a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 4.1. pontjában rögzített teljesítési határidőt, valamint 3.2. pontjában rögzített Szerződéses Árat a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják, akképpen, hogy a módosítással érintett szövegrészek félkövér, dőlt szedéssel kerülnek kiemelésre.
Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Szerződéses Ár 7 716 719 281, - forint, azaz hétmilliárd-hétszáztizenhétmillió-egyszáznyolcvanháromezer-kettőszáznyolcvanegy forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár és a 6. sz. Mérnökhatározatban, továbbá a 7. sz. Mérnökhatározat , annak 1. sz. módosításában és kiegészítésében meghatározott többletköltség összegével.
Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 3.5. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Megrendelő a szerződés hatálybalépését követően a 3.2. pont szerinti ellenértékre eső elszámolható költség legfeljebb 50 %-ának megfelelő 3 858 591 641, - forint, azaz hárommilliárd-nyolcszázötvennyolcmillió-ötszázkilencvenegyezer-hatszáznegyvenegy forint előlegre nyújthat be előlegigénylési kérelmet a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése alapján a Vállalkozó választása szerint nyújtott előlegbiztosíték ellenében, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. pontjában foglaltak („Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállító szándékos magatartására vezethető vissza, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja a szállítót az előleg visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén az irányító hatóság kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító és a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.”) alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent).”
Felek megállapodnak, hogy a jelen 3. sz. szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 4.1. pontjának első mondata, illetve a 2. sz. szerződésmódosítás 3.5 pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatálybalépésétől számított 1080 napos időtartamon belül köteles teljesíteni, mely alól kivételt képez Hajdúhadház Létesítményelem, melynek szerződésszerű megvalósítását a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 1080 napos időtartamon belül plusz a szerződés 2. sz. módosításának hatálybalépésétől számított 177 napos időtartamon belül, továbbá Kemecse Létesítményelem, melynek szerződésszerű megvalósítását a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 1080 napos időtartamon belül plusz a szerződés 3. sz. módosításának hatálybalépésétől számított 88 napos időtartamon belül köteles teljesíteni.”
Felek a pótmunkaigények és a hozzá kapcsolódó műszaki tartalom változtatások, illetve az ennek eredményeként szükséges vállalkozói díj, illetve teljesítési határidő módosítás indokaként szolgáló körülmények gondos áttanulmányozása után, ezen módosítások jogalapjaként a Kbt. 141. § (2) bekezdését jelölik meg, amely szerint:
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem


Winner: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.