Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-20
Buyer: Liberecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stavbou dojde k rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího stavu komunikace, kdy bude opraven povrch vozovky a v některých případech i celá konstrukce vozovky. Zároveň bude doplněno a opraveno stávající odvodnění komunikace a budou upraveny křižovatky za účelem zvýšení bezpečnosti a přehlednosti. Na opravované komunikaci pak dojde k rozšíření vozovky na min. šířku 7,0 m a budou doplněny bezpečnostní záchytná zařízení - svodidla. Za tímto účelem budou vybudovány malé opěrné zídky založené na mikropilotech.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Od doby zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) do doby realizace došlo k vzrůstu náletových křovin podél stavby, a tak bylo při provádění přípravných prací na kácení a mýcení upřesněn celkový rozsah křovin a počet stromů na pozemcích Lesů ČR, s.p., které bude nutné pro potřebu stavby pokácet (odstranit). Dále bude nutné také odstranit pařezy, které zůstaly v záboru stavby po kácení stromů, které provedly Lesy ČR, s.p. na své náklady a nemusel kácet Zhotovitel.
Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí předvídat.
Od doby zpracování projektové dokumentace PDPS do doby realizace došlo k vzrůstu náletových křovin podél stavby, a tak bylo při provádění přípravných prací na kácení a mýcení upřesněn celkový rozsah křovin a počet stromů na pozemcích Lesů ČR, s.p., které bude nutné pro potřebu stavby pokácet (odstranit). Dále bude nutné také odstranit pařezy, které zůstaly v záboru stavby po kácení stromů, které provedly Lesy ČR, s.p. na své náklady a nemusel kácet Zhotovitel.
Výše uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí předvídat.
Od doby zpracování projektové dokumentace PDPS do doby realizace došlo k obnově sjezdu lesní cesty na příjezdovou komunikaci k č.p. 6 Světlá pod Ještědem, část obce Křižany z důvodu těžby na lesních pozemcích a byl zde i ukončen dlážděný příkop s propustem v km 1,600. Voda z příkopu a propustu již nejde svést podél příjezdové komunikace, a proto je potřeba upravit trasu, délku a dimenzi propustu, tak aby došlo k zajištění odvodu vody mimo příjezdovou komunikaci k objektu č.p. 6.
Výše uvedené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zadavatel je nemohl s odpovídající péčí předvídat.


Winner: Integra stavby, a.s.