Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-04-08
Buyer: Stadtverwaltung Görlitz
Country: DE
Region: DED2D
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111100 | 45210000: Building construction work | 45262310 | 45262500
Submission deadline: 2025-06-27
Award criteria: price

Technical requirements: Offenes Verfahren nach § 3 Nr. 1 VOB/A EU (1 Stufiges Verfahren)
Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz
Los 301 - Bauhauptleistungen
Offenes Verfahren gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A EU
Der Preis (Gewichtung 100%) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen.
Es gelten die Fristen gemäß § 134 GWB bzw. entsprechend § 155 ff. GWB
Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Im Übrigen sind Verstöße gegen Vergabevorschriften innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen nach Kenntnis gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. Ein Nachprüfungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der zuständigen Vergabekammer zu stellen (§ 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)).
Baumaßnahme: Sanierung Schulkomplex Görlitz-Königshufen, Förderzentrum "Mira Lobe" in 02828 Görlitz
Leistung: Los 301 - Bauhauptleistungen

Sanierungsarbeiten eines Schulgebäudes mit Kellergeschoss, Erdgeschoss und 2 Obergeschossen
für 2o Klassen aus Fertigteilwandbausystem 2Mp, aus vorgefertigten Decken- und Wandplatten.
Rastermaß der Konstruktion 3,60 m. Kennzeichen des Schultyps der 2 Mp-Laststufe in Wandbauweise ist seine Zweiflüglichkeit mit drei Verbindungsbauten, die zwei freie Innenhöfe bilden, Schulbautyp Dresden „Atrium“.
Umfangreiche Bauarbeiten – Maurer- und Stahlbetonarbeiten und Stahlbauarbeiten im gesamten Gebäude, Baustelleneinrichtung herstellen und zurückbauen mit Bauzaun, Bautor, Sanitärcontainer, Schutzmaßnahmen bereits in der Brandschutzsanierung eingebauter neuer Bauelemente, Herrichten und Rückbauen einer provisorischen Baustellenzufahrt, Sondernutzung. Abbruch-/ Demontagearbeiten von 3 Stück Außentreppenanlagen, Breite 3,75 mit je 9 Stufen und je einem Podest 3,75 m x 1,50 m, Abbruch einer Rampe im Außenbereich zum Kellergeschoss, Länge ca. 13 m, Breite 1,50 m, Herstellung neuer Außentreppenanlagen und neuer Rampe aus Stahlbeton, Abbruch Bodenplatten mit Terrazzobelag im Kellergeschoss 950 m², Einbau neuer Bodenplatte, neuer Fußbodenaufbau mit Wärmedämmung und Estricharbeiten, Erneuerung Grundschleusen im KG 330 m, Aufnehmen von Bodenbelägen in allen Geschossen 1.500 m², Attikaerhöhung, Stahlbeton 40 – 80 cm, Länge 32 m, Einbau von Stahlbetonstürzen und Wandverstärkungen, Fundamentverstärkungen, aufwendige Abstützungsmaßnahmen über alle Geschosse für Veränderungen von Türöffnungen, 115 m² KS-Mauerwerk in zusammenhängenden Flächen, KS-Mauerwerk in Kleinflächen für Nischen, Pfeiler u.dgl., ca. 25 m³ Ortbeton für Wände und Decken incl. zugehöriger Schalungsarbeiten, Herstellen und Verlegen von 30 Stück Stahlbetonstürzen, 22 Stück KS-Flachstürze, ca. 225 m² Innenwandputz, 150 m² Putz in Klein- und Einzelflächen incl. Angleichen an vorh. Putzflächen, Einbau einer Rahmenkonstruktion aus Stahl für Vergrößerung Essenausagabe im KG Riegel IPE 450 Länge 3,20 m und Stützen HEA 180 Länge 2,50 m mit allen erforderlichen Aussteifungen / Verbindungsmitteln incl. Abbrucharbeiten Betonwand sowie allen erforderlichen zwischenzeitlichen Abstützmaßnahmen, Rahmenkonstruktion im 1. Obergeschoss für Raumvergrößerung 4 Stützen HEB 180 Länge 2,60 – 3,0 m Riegel 2 x IPE 450 Länge 7,17 m incl. Verbindungsmittel, Abbruch Betonwand und bauzeitliche Abstützungsmaßnahmen, Zementestricharbeiten in den Geschossen 300 m², Bitumenabdichtung im erdberührten Außenbereich 460 m² incl. Freilegen (Erdarbeiten), Perimeterdämmung, Noppenbahn und Wiederverfüllung.

Ausführungsfristen:
Ausführungsbeginn: 08.04.2024 / Ausführungsende: 27.06.2025 

Es gelten zusätzlich zu den Ausführungsfristen gemäß Formblatt 214 (Besondere Vertragsbedingungen) folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen/ Zwischenfristen:
1.) 08.04.2024 - 26.04.2024 Aufbau Baustelleneinrichtung
2.) 29.04.2024 - 13.06.2025 Vorhaltung Baustelleneinrichtung
3.) 16.06.2025 - 27.06.2025 Abbau Baustelleneinrichtung
4.) 22.04.2024 - 28.06.2024 Tiefbau, Abdichtung, Perimeterdämmung
5.) 03.06.2024 - 02.08.2024 Außentreppen, Rampe
6.) 22.04.2024 - 30.08.2024 Abbruch, Rohbau, Stahlbau
7.) 01.07.2024 - 16.08.2024 Grundleitungen
8.) 02.09.2024 - 20.12.2024 Putz- und Estricharbeiten


Winner: nb Bauträger GmbH
Number of bids: 5