Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-11
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45240000: Construction work for water projects | 45255110 | 71245000 | 71356400

Technical requirements: „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
A projekt céljának elérése érdekében összességében az alábbi 8 fő projekt elem megvalósítása a feladat:
— vizes élőhely rendszerek kialakítása: vízkormányzó kisműtárgyak építése 3 db, földárkok rendezése 4200 fm hosszban
Fentiek alapján mintegy 148 ezer m3 mederrendezésre (kotrás, bevágás, töltés), 11 ezer m3 töltésépítésre, és mintegy 140 db műtárgyépítésre vagy -rekonstrukcióra kerül sor.
„Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
A projekt céljának elérése érdekében összességében az alábbi 8 fő projekt elem megvalósítása a feladat:
— vizes élőhely rendszerek kialakítása: vízkormányzó kisműtárgyak építése 3 db, földárkok rendezése 4200 fm hosszban
Fentiek alapján mintegy 148 ezer m3 mederrendezésre (kotrás, bevágás, töltés), 11 ezer m3 töltésépítésre, és mintegy 140 db műtárgyépítésre vagy -rekonstrukcióra kerül sor.
Felek megállapodnak, hogy a Támogatási szerződés által nem támogatott projektelemre vonatkozó feladatok a Szerződés elvégzendő feladatai közül törlésre kerülnek. Az elmaradó munkarész a Baracskai Iskola-tó vízszintszabályzó műtárgya a Váli-víz 16+857 km szelvényében, a jobb parton volt tervezve.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítását szolgáló projektek megvalósítása érdekében közzétett KEHOP-1.5.0. kódszámú, „Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése” című Felhívásban foglaltak szerint a projektmegvalósítási szakaszba lépés során Projektdokumentációt szükséges benyújtani Ha az Irányító Hatóság ezt elfogadja, a Támogatási szerződés módosításra kerül a projekt megvalósításának érdekében.
A „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projektben az Irányító Hatóság a Projektdokumentációval benyújtott Megvalósíthatósági tanulmány vizsgálatakor a kivitelezés egy tervezett elemét, a Baracskai iskola-tó új leürítő műtárgyának megépítését a projektből nem elszámolhatónak ítélte, melyet a 2018. október 10-én hatályba lépett Támogatási szerződés módosítás 4. sz. mellékletében (1. melléklet) jelzett.
Az el nem számolhatóság miatt a kifogásolt műtárgy kivitelezése kikerül a Kivitelező feladatai közül, a tervezett költségével a szerződéses összeg csökken.
Felek egyet értenek abban, hogy a közbeszerzési eljárás során nem volt feladat az Ajánlati ár bontásának megadásakor az egyes műtárgyak költségének feltüntetése, így az ajánlatból nem levezethető a kérdéses műtárgy költsége. A változtatási javaslatban szereplő műszaki tartalmat és a szerződéses ár csökkentésének mértékét Megrendelő OVF (4. melléklet) és az Irányító Hatóság (3. melléklet) elfogadta.
Az elmaradó munkatétel díja 1 200 000 Ft, melyet a Mérnök és Megrendelő jóváhagyott, ezáltal a Szerződés 3.1. pontjában foglalt egyösszegű (átalányáras) Szerződéses Ár 2 481 900 000 Ft, azaz kétmilliárd-négyszáznyolcvanegymillió-kilencszázezer forint a szerződésmódosítást követően 2 480 700 000 Ft azaz kétmilliárd-négyszáznyolcvanmillió-hétszázezer forintra módosul. A Szerződés 3.1. pont egyéb rendelkezései változatlanul hatályosak.


Winner: Mészáros és Mészáros Kft.