Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-12
Buyer: Municipiul Târgoviște
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat”, PMT-2019-P-021, codul unic de identificare procedură: 4279944-2019-41
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 4
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe tronsonul format de Calea Ialomitei si podul Valea Voievozilor, respectiv intre km 11+470 (de la intersectia cu strada Magrini) si km 13+808 (pana la str. Petru Cercel). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor-Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor, realizarea unei statii de pompare ape pluviale SPP.
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 5
5. „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al municipiului Targoviste – rest de executat” – lot 5. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al Municipiului Targoviste, pe lot 1 tronsonul cuprins intre strada Gimnaziului si strada Mihai Bravu, pe malul drept al raului Ialomita. Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent – drumul de legatura pe malul drept al raului Ialomita, constructie pod pe drumul de legatura, peste canalul istoric.
1. Revizuirea ofertei financiare potrivit Dispoziției de șantier nr. 7/6.7.2020, Dispoziției de șantier nr. 8/11.8.2020 și Ordinului administrativ nr. 1 de modificare grinzi, care modifică local anumite soluții tehnice din documentația tehnică și oferta financiară a antreprenorului și care va face parte integrantă din acordul contractual nr. 36414/24.10.2019;
2. Ajustarea duratei de execuție aferentă modificării pentru acordul contractual nr. 36414/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” – lot 5, cu o perioadă de 65 de zile, din care 30 de zile calendaristice si 35 de zile lucrătoare.
Modificarile sus mentionate s-au facut prin incheierea actului aditional nr. 2 inregistrat cu nr. 34095/29.9.2020.
Propunerea antreprenorului nu reprezinta o modificare substantiala in sensul Legii nr. 98/2016 intrucat:
(a) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de atribuire, ar fi permis alegerea unei alte oferte decat a celei declarate castigatoare ori ar fi permis si participarea altor operatori economici la procedura;
(b) modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica in favoarea contractantului initial intr-o maniera care nu a fost prevazuta in contractul initial;
(c) modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil domeniul/obiectul contractului de achizitie publica;
Acordul contractual a mai fost modificat si prin actul aditional nr. 1 inregistrat cu nr. 26503/29.7.2020.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: necesitatea executarii unor cantitati de lucrari suplimentare, inlocuirea solutiei tehnologice de executie a grinzilor pentru podul peste canalul istoric, executia zidului de sprijin din gabioane etc..Majorarea pretului contractului este de: 1,25 % din pretul contractului initial.


Winner: Coni S.R.L.