Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-05
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Építési keretmegállapodás 2017–2020 – Észak-Magyarország régió – Uniós támogatott, nem engedélyes 3. verseny újranyitás”
„3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.”
3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el, azzal, hogy a teljesítésre nyitva álló 90 naptári nap időtartamba a munkaterület visszavétele (18.4.2018) és a munkaterület az Egyedi Vállalkozási Szerződés 1. számú módosításának aláírását követeő munkanapon történő újbóli átadása között eltelt időtartam akadályoztatás miatt nem számít bele. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.
„4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért 341 759 242 forint + áfa, azaz háromszáznegyvenegymillió-hétszázötvenkilencezer-kétszáznegyvenkét forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.
A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.
4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért 360 999 610 forint + áfa, azaz háromszázhatvanmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hatszáztíz forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg.
A Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban rendelkezésre bocsátott tervek felülvizsgálata. Erre tekintettel ezekkel összefüggésben a Vállalkozó tervhibára, tervhiányra a szerződéskötést követően nem hivatkozhat és erre alapítottan a Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet.
Felek rögzítik, hogy az Egyedi Vállalkozási szerződés teljesítésének megkezdését követően a meglévő burkolat, útalap bontását követően láthatóvá vált az út földműve. A bontást követően tapasztalható állapotok kapcsán akadályközlés történt, figyelemmel arra a szakmai sajátosságra, hogy a burkolatfelújítás nem végezhető el a nagy víztartalmú földmű megfelelő állapotba hozása hiányában.
Ennek alapján műszakilag Vállalkozó és Megrendelő és a Tervező megvizsgálták a műszaki akadályoztatás elhárításából következő földművet érintő elmaradó munkatételeket és új (pótmunka) tételeket.


Winner: Colas Út Zrt.