Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-23
Buyer: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71243000 | 71318100 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200

Technical requirements: A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház meglévő A, B, D és G épületeinek felújításához (nettó 19 596 m2, bruttó 21 947 m2), valamint új épületek (bruttó 14 263 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Felek rögzítik, hogy az Előkészítő fázis / Koncepció terv készítési rész Szerződés szerinti leszállítását követően az Előkészítő fázis / Vázlatterv készítési rész csak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint az EBP program jogutódja által elfogadott koncepciótervezési változatra készíthető el. A Megrendelő az IV/155/2021/EÜFEJL ikt. számú támogató döntéséről a Tervezőt 2021. január 14-én értesítette, a Vázlattervi szakaszt pedig 2021. január 19-én rendelte el. A Tervezőt a Szerződésben az Előkészítő fázis / Vázlatterv készítési tervre meghatározott kötbérterhes határidők ezen időpontig nem terhelik.
Megrendelő a felek között létrejött tervezési szerződés alapján az alábbi pótmunkák, és a szerződéskötés időpontjában előre nem látható többletmunkák elvégzésére kérte fel a Tervezőt:
A Flór Ferenc kórház tervezési munkáira vonatkozó, az EBP keretében kiírt pályázati felhívás tervezési műszaki tartalma 14 263 m2 bruttó alapterület új építést, illetve 19 596 nm nettó alapterület felújítását jelölte meg tervezési feladatként. Tervező ezen területek figyelembevételével adta meg ajánlati árát.
A további tervezésben, így a kórház elfogadott, és építési hatóság által jóváhagyott engedélyezési terveiben végül már 15 819 m2 új építés és 27 734 m2 felújítás szerepel. A megnövekedett területek a következő főbb tételek miatt váltak szükségessé:
A tervezési műszaki leírás alulméretezett, nem orvos-szakmai elemeinek tervezése (pihenők, lépcsőház, lift, vizesblokk, nyilvános közlekedők, étkező, társalgó, recepció, füstmentes lépcsőház, gépészeti terek, liftek).
A C jelű épület építésével és a kórházi közlekedő rendszerbe való bekötésének megoldásával a D jelű épület csatlakozó része, illetve ennek érdekében új sürgősségi betegellátó osztály tervezése.
Az új sürgősségi betegellátó osztály kiegészítő elemeinek tervezése, valamint a DSA vizsgálóegység területe.
Pincei folyosók szakipari felújítása, az új ételkiszállító tiszta és a visszaszállító szennyes liftek megfelelő pincei környezetének kialakítása annak érdekében, hogy a kórházi fő anyagforgalmakat a pinceszintre lehessen korlátozni.
A bejárat átalakítása a kápolnával, módosuló előcsarnokkal, ügyfélszolgálati irodával, megmaradó büfé egységgel. A patológiai egység északi részénél hozzátartozó fogadó, halott megtekintő terület tervezése. Új elhelyezés biztosítása a műszaki igazgatóságnak, a gépészeti irányító központnak, tűzvédelmi beavatkozási pontnak.


Winner: Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.