Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-18
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233100: Construction work for highways | 45233126: Access road construction work | 45233128: Roundabout construction work
Estimated value: 159119762.91 RON
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru noi noduri rutiere pe reteaua existenta de autostrazi, dupa cum urmeaza:
-	Lot 1 Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ101C la Gruiu;
-	Lot 2 Nod rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ306 la Dragos Voda;
-	Lot 3 Nod rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ702F la Ionesti;

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. 
In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. 

Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pentru oferta/ ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare se va acorda punctajul maxim, respectiv 9 puncte. 
Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,15 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar. 

Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni (ex 1: 2937 de zile = 2937 zile/30 zile = 97,9 luni - se puncteaza 97 de luni; ex. 2: 108,6 luni se puncteaza 108 luni).
Nota 2: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. 
In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.
1.AC ac21pt pt of ce prez o met de impl a ctr ce dem o f bn intel a lucr stab in DT(Spec,SpTeh-CSsiPD)ins de un Prg lucr(Grafic GANTT)bn rlz.Pt21pt,met de impl a ctr si Prg lcr tb sa cont min urm el:a)descr TUT act si sub-act ce comp ex lucr din DT,in succ si/sau ord norm a ac,si in cor INT cu res Teh, mat si um nec real exec lucr, prez si urm inf:- nr, spec pers prop(min pers sol prin Spec si orice alt pers nec real ctr)si rolul ac;-res Teh(echip/ util/ap/ins)nec real execLucr(min echip/utille/ins/ap min sol prin Spec)si prez rnd real al ac.-prez tras de la sursa la sant pt principalele mat utilizate si anume: bitum, agreg, mat de umpl pt teras,ciment,fier-beton,elem prefab,beton,;-prez manag gen al ctr,prin prisma inter cu pers de manag al AC,cu pers Sup si cu pers Aut pub.b)reprez graf a Prg lucr(Grafic GANTT)in cor cu res Teh(echip/ utille/ ins/ap)rap la rnd real al ac si in cor cu res mat si um(forta de munca)nec real execLucr;c) descr risc ce vor fi int si mod de dep a ac sau de min a ef ac risc a i sa nu se aj la int subs in realizarea lucr peste cele 10luni stab prin Contract2.AC ac 15pt pt of ce prez o met de impl a ctr ce dem o buna intel a lucr stab in DTins de un Prg lucrsatisf.Pt15 pt acte, met de impl a ctr si Prg lcr va tb sa acont cel ptn urm el:a)descr MAJ act si sub-act ce comp exec lucr prev in DT,in succ si/sau ord norm a ac, si in cor PART cu res Teh, mat si um nec real execlucr, prez si urm inf:- nr,spec pers prop si rolul ac;- res Teh(echip/util/ap/ins)nec real execLucr si prez rnd real al ac.b) rep graf a Prg lucrin cor part cu res Teh(echip/ utille/ ins/ap)rap la rnd real al ac si in cor part cu res mat si um nec real execLucr c)descr risc ce vor fi int si mod de dep a ac sau de min a ef ac risc a i sa nu se aj la int subs in realizarea lucr peste cele 10luni stab prin Contract3.AC ac 10pt pt of ce prez o met de impl a ctr ce dem o intel sub a lucr stab in DTins de Prg lcr.Pt10 pt, met de impl a ctr si Prg lcr va tb sa cont cel ptn urm el:a)descr PRINC act si sub-act ce comp exec lucr prev in DT, in succ si/sau ord norm a ac, si in cor PART cu res Teh, mat si um nec real execLucr, prez si urm inf:- nr, spec pers prop si rolul ac;-res Teh(echip/ util/ap/ins) nec real execLucr(min echip/ utille/ ins/ap min sol prin Spec).b)reprez graf a Prg lucr in cor part cu res Teh(echip/ utille/ ins/ap), mat si um(forta de munca)nec real execlucr4.AC ac 5 pt pt of ce prez o met de impl a ctr ce dem o intel lim a lucr stab in DT (Spec si PD) ins de Prg lcr (Grafic GANTT).Pt5 pt acte, met de impl a ctr si Prg lcr va tb sa cont min urm el:a)descr PRINC act si sub-act ce comp exec lucr prev in DTin succ si/sau ord norm a ac, si in cor PART cu res Teh (min echip/ utille/ ins/ap min sol prin Spec) si mat nec real execLucrb)reprez graf a Prg lucr in cor part cu res Teh(echip/ utille/ ins/ap)si mat nec real execLuc[…]A se ved Anex1 la DA
Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru Lot 1 Nod rutier Autostrada A3 km 36+700 cu DJ101C la Gruiu, in conformitate cu prevederile contractului de lucrari.

In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 
1.	Modificari ale partilor contractante, inclusiv inlocuirea contractantului cu un nou contractant in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2.	Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate];
3.	Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii Specificatiilor sau a Pieselor Desenate;
4.	Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;
5.	Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;
6.	Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuţie] din Conditiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;
7.	Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;
8.	Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];
9.	Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren;
10.	Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului;
11.	Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;
12.	Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;
13.	Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;
14.	Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/ furnizori/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici si/sau generate de inlocuirea subcontractantilor/ furnizorilor/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;
15.	Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;
16.	Modificări generate de expertize tehnice;
17.	Modificări generate de cerinte privind cercetarea si lucrarile arheologice;
18.	Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.).
19.	Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016.
Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mai multe informatii se regasesc in Contract.


Award value: 159119762.91
Number of bids: 5