Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-31
Buyer: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34928110 | 45111100 | 45112500 | 45221220 | 45223800

Technical requirements: Finalizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul ,,Reabilitare DN 76 Sector 2 km 150 + 000 - km 166 + 000 - Etapa 2”
Prin prezentul proiect se urmărește realizarea lucrărilor rămase de executat din proiectul de reabilitare 5R14  “Reabilitare DN 76(E79) Deva – Oradea km 150 + 000 - km 166 + 000  reziliat.
Finalizarea lucrarilor ramase de executat la obiectivul ,,Reabilitare DN 76 Sector 2 km 150 + 000 - km 166 + 000 - Etapa 2”
Prin prezentul proiect se urmărește realizarea lucrărilor rămase de executat din proiectul de reabilitare 5R14  “Reabilitare DN 76(E79) Deva – Oradea km 150 + 000 - km 166 + 000  reziliat.
Modificari contractuale la Contractul de lucrari nr. 19/3007 din 24.04.2019, avand ca obiect ,,Finalizare lucrari ramase de executat la obiectivul   Reabilitare DN 76 Sector 2, km 150+000 – 166+000, Etapa 2’’. -	Pentru finalizarea obiectivului este absolut necesară efectuarea acestor cantitati suplimentare de lucrari in vederea atingerii parametrilor tehnici de performanta ai drumului, lucru care conduce la modificarea contractului iniţial, aceste cantitati de lucrari necesare a fi executate  nu se regasesc in oferta initiala a acestuia, respectiv in propunerea tehnica depusa de acesta în cadrul procedurii de atribuire a contractului.
Necesitatea unor lucrari, servicii sau produse aditionale din partea contractantului/concesionarului initial [articolul 43 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea motivelor economice sau tehnice si a inconvenientei sau a dublarii costurilor care implica schimbarea contractantului:. Este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor produse servicii sau lucrari suplimentare. Schimbarea contractantului este imposibila din urmatoarele considerente:Nu poate fi realizata din motive economiceDescrierea motivelor: Schimbarea contractantului initial este imposibila din motive economice, Inlocuirea contractantului initial (actual) cu alt contractant ar atrage in primul rand costuri suplimentare aferente organizarii de santier, semnalizarea temporara a lucrarilor, materialele necesare pentru aprovizionare, alte costuri indirecte si profit. De asemenea atrage automat timp necesare pentru organzizarea procedurii de achizitie, mobilizare, care nu sunt deloc in favoare Beneficiarului. Nu poate fi realizata din motive tehniceDescrierea motivelor: Lucrarile suplimentare aparute nu pot fi atribuite unui alt Antreprenor, deoarece lucrarile permanente prevazute in contract sunt majoritatea finalizate, iar lucrarile suplimentare interfereaza si completeaza lucrarile deja executate, ele facand parte integranta din intreg obiectivul. La aceasta data lucrarile executate de Antreprenor se afla la peste 98%, fiind substantial finalizate (cu mici completari si corelari). Se poate observa faptul ca lucrarile suplimentare aparute, sunt in completarea celor deja executate si sunt datorate unor mici modificari ale proiectului care imbunatatesc calitatea, continuitatea si siguranta cetatenilor si a participantilor la trafic.. Schimbarea contractantului ar cauza autoritatii contractante dificultati semnificative sau cresterea semnificativa a costurilorintroducerea a doi Antreprenori pe aceleasi amplasament, in conditiile in care trebuie realizat un rezultat integrat este de natura a crea dificultati semnificative aferente punerii in opera a lucrarilor, respectiv celor legate de acordarea garantiei, managementul riscurilor, putand conduce la o crestere semnificativa a costurilor de achizitie sau operationalizare datorita faptului ca, executarea acestor lucrari de catre un alt operator economic presupun alte costuri suplimentare (ex.: organizare de santier, predare de amplasament, distante de transport etc.).La aceasta data, Antreprenorul a executat in jur de 98 % din lucrarile de baza si permanente avand ca obiectiv principal finalizarea in totalitate si fara echivoc a contractul de lucrari in proportie de 100 %..


Winner: ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ