Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-23
Buyer: Ředitelsví silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem zakázky je přeložka silnice I/34 v délce cca 3,0 km. Silnice I/34 propojuje území východních a jižních Čech. Stávající vedení trasy a technické parametry silnice v některých úsecích nevyhovují současné dopravní zátěži. Jedním z těchto míst je i místní část obce Pohled zvaná Rouštany.
Na trase předmětné přeložky se nachází šest protisměrných oblouků, dvě stykové křižovatky – u Böhmova Dvora a křižovatka, která napojuje silnici I/19 (Pohled – Přibyslav – Žďár nad Sázavou) na silnici I/34 (Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou). Dále jedna průsečná křižovatka, napojující veřejně přístupné účelové komunikace, zajišťující příjezd k pile a ke „Sv. Anně“. Návrhová kategorie silnice I/34 je S11,5/70 a sil. I/19 je S9,5/70.
Přeložka silnice I/34 prochází v převážné délce své trasy po zemědělsky využívaných pozemcích a přes údolní nivu potoka. Trasa se vyhýbá zastavěnému území.
Součástí stavby je třípólový mostní objekt, který převádí silnici I/34 přes údolí Rouštanského potoka. Místní komunikace dotčené novou trasou silnice jsou přeloženy, křížení silnic I/34 a III/03422 je řešeno mimoúrovňově. Napojení sil. III. třídy je řešeno přes okružní křižovatku a silnici I/19. Stávající autobusové zastávky byly přemístěny na přeložky silnice I/34 a I/19, zastávky na sil. I/34 v pracovním staničení cca 2,350 km byly zrušeny. Dále jsou součástí stavby přeložky stávajících sítí.
Předpokládaná délka realizace stavby je 24 měsíců. Stavba je rozdělena s ohledem na maximální zachování provozu na silnicích I. třídy na V. etap, s případným dalším dílčím členěním jednotlivých etap. Realizace stavby si vyžádá lokální omezení dopravy, spočívající v zúžení provozu do jednoho jízdního pruhu s řízením provozu světelným signalizačním zařízením. Na začátku stavby je navržena krátká objízdná trasa, která umožní zřízení napojení přeložky silnice I/34 na stávající stav. Dále budou zřízeny dvě provizorní stykové křižovatky.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Navrhovaná změna kladná v rámci VZ I/34 Rouštany - Pohled ZBV č. 10 je + 166 387,62 CZK, přičemž pro skupinu č. 4 je + 186 771,62 CZK.
V PDPS bylo, v souladu s provedeným IGP z roku 2004, uvažováno s provedením aktivní zóny z hornin typu R3 až R5 předrcených na maximální velikost zrna 63 mm. V případě výskytu eluvia měly být zeminy mechanicky zlepšeny příměsí frakce 32/63 v rozsahu 10 % objemu. V rámci DIGP bylo zjištěno, že horniny a zeminy zastižené v předmětném úseku km 0,000 - 0,250 obsahují slídnaté materiály, kvůli kterým jsou velmi obtížně zhutnitelné, a proto bez úpravy pojivem nevhodné do aktivní zóny. S ohledem na výsledky DIGP byla navržena změna aktivní zóny, pro kterou bude využito vytěžených zemin geotypu GT1 (tj. hlinité a jílovité písky) se zlepšením pojivem. Výše popsané skutečnosti byly řešeny v ZBV č. 3 kde bylo stanovené množství na základě dopracování RDS a v té době známých podkladů. V této změně dochází pouze k dopřesnění množství na základě skutečně provedených prací, které je doloženo geodetickým protokolem č. 77/2018, v tomto protokolu je uváděný celkový objem zlepšované zeminy.


Winner: Geosan Group, a.s.