Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-17
Buyer: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 37535200 | 37535280 | 43325000 | 45111100 | 45111200

Technical requirements: — Park illetve játszótéri berendezések (utcabútorok (6 db), hulladékgyűjtők (13 db), padok-asztalok (23 db), új játszó- illetve szabadtérisport eszközök (7db)) kihelyezése,
— Műszaki átadás-átvétel megkezdésének kötbérterhes határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 50. naptári nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap),
A felhívás II.2.7) pontjában megadott Kezdési időpont – mely a szerződéskötés tervezett napja – jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ez azonban nem érinti a II.2.7) pontban Befejezés időpontjaként megadott dátumot, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának – a nyertes pályázat előírt elszámolására tekintettel lehetséges legkésőbbi – időpontja.
A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
— Park illetve játszótéri berendezések (utcabútorok (6 db), hulladékgyűjtők (13 db), padok-asztalok (23 db), új játszó- illetve szabadtérisport eszközök (7 db)) kihelyezése,
— Műszaki átadás-átvétel megkezdésének kötbérterhes határideje: a munkaterület átadás-átvételétől számított 50. naptári nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap),
A felhívás II.2.7) pontjában megadott Kezdési időpont – mely a szerződéskötés tervezett napja – jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ez azonban nem érinti a II.2.7) pontban Befejezés időpontjaként megadott dátumot, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának – a nyertes pályázat előírt elszámolására tekintettel lehetséges legkésőbbi – időpontja.
A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
4.1. A Kivitelező a kivitelezési munkát köteles a munkaterület átadását követően haladéktalanul megkezdeni. Megrendelő köteles a munkaterületet jelen szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül a Kivitelezőnek átadni. Ugyanakkor Megrendelő jogosult a Szerződés rendelkezéseit – legfeljebb 419 naptári nappal – egyoldalúan felfüggeszteni, és a munkaterületet a felfüggesztés időtartamát követő 1 napon belül átadni, figyelemmel a Szerződés fedezetét biztosító pályázat alapján párhuzamosan megvalósuló projektek előrehaladására.
A Szerződés 3.5 pontja szerinti műszaki ütemterv, és a Szerződés jelen pontja szerinti kötbérterhes részhatáridő, a munkaterület tényleges átadás-átvételének napjától kezdődően értelmezendő.
A felfüggesztés időtartamáról, és a munkaterület átadás-átvétel időpontjáról Megrendelő a Szerződés 15. pontjában rögzítettek szerint értesíti Kivitelezőt.
A Szerződés szerinti kötbérterhes teljesítési határidő, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje: a munkaterület átadás-átvételt követő 50. naptári nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap).
A műszaki átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc naptári nap lehet (Ptk. 6:247. § (2) bekezdés).
A munkaterület átadásának időpontja a szerz. 4.1. pontjában szereplő határidőket betartva 10.9.2019 napra lett meghirdetve. A munkaterület átadása során a megjelent kivitelező a munkaterületet nem vette át, mivel az Ady-domb területén az ideiglenes piac állt, így a munkát nem állt módjában megkezdeni.A munkaterület átadáson megjelent hatóságok sem járultak hozzá a munkaterület átadásához, mivel a terület az ideiglenes piac működése miatt a tervezett kivitelezési munkára alkalmatlan.
A szerz. módosításban a vállalkozási szerz. 4.1 pontban lévő szerz. rendelkezések felfüggesztésének időtartama a szerződés aláírásától számított 232 napról 419 napra módosul. A felfüggesztés össz. 187 nappal való meghosszabbítását az indokolja, hogy az ideiglenes piac elbontása várhatóan 2019. nov.-dec. hónapban történik meg, az ezt követő időszakban (jan.-márc.) zöldterület-fejlesztési és építési munkákat végezni nem lehet.


Winner: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság