Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-14
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Člen 3: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, IČO: 35918641 Miletičova 23 Bratislava 821 09 SLOVENSKO
Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Predmetom Pokynu na zmenu je, že pri demolácii múra SO 020-33 Demolácia múra v stanici Čadca boli po odkrytí celej konštrukcie oporného múra zistené rozdiely v materiálovom zložení konštrukcie oproti dokumentácii DSP. Skutočná konštrukcia múra bola zistená ako kamenná spojená cementobetónovou maltou. Lícna strana pozostávala z kamenársky opracovaného hrubolavicového andezitu a teleso múra z andezitových a žulových blokov. Po odkrytí celej konštrukcie múra boli zistené rozdiely v rozmeroch konštrukcie múra voči predpokladom uvedeným v DSP.
Skutočné rozmery demolovaného múra boli dokladované geodetom Zhotoviteľa. Čiastočná demolácia oporného múra z dôvodu kolízie s SO 205-00 a SO 126-00.
Predchádzajúce zmeny: Pokyny na zmenu č. 1 - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 20, 9, 11, 16, 35, 23, 25, 29, 27, 30, 24, 26, 28, 32, 37, 38, Dodatok k zmluve č. 5, Pokyny na zmenu č. 31.
Nepredvídateľné fyzické podmienky (podčlánok 4.12. Nepredvídateľné fyzické podmienky). Pri realizácii demolačných prác na SO 020-33 Demolácia múra v stanici Čadca, zistil zvýšené množstvá vybúraného materiálu oproti predpokladom uvedeným v dokumentácii DSP a DRS. V zmysle dokumentácie pre stavebné povolenie mala byť časť' múra použitá ako obklad pilótovej steny v stavebnom objekte SO 281-09. Na základe vyjadrenia gen. projektanta stavby bol po vykonanej obhliadke predmetný kamenný obklad posúdený ako nevyhovujúci a odvezený na skládku. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác na SO 205-00 a SO 126-00 v priestore trvalého záberu v mieste budúcej opory 161L a 17P diaľničného mosta zistil prítomnosť' žel. betónového múra, ktorý nebol zaznamenaný v podkladoch Objednávateľa a ktorý bránil výstavbe stavebných objektov SO 205-00 a SO 126-00. Z dôvodu kolízie uvedeného múra s ostatnými časťami stavby vyplynula potreba jeho čiastočnej demolácie s čím sa neuvažovalo.


Winner: Strabag s.r.o.