Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-23
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45214100

Technical requirements: — A belső nyílászárók kicserélésre kerülnek az 1. számú Vállalkozói követelésben részletezettek szerint, továbbá a padlástér tetőnyílásaiba VELUX tetőtéri ablakok helyett tetőkibúvók kerülnek beépítésre,
— A régi épületrész fölötti tetőszerkezet kötőgerendái a tartószerkezeti tervező által előírtak szerint megerősítésre kerülnek,
— Az óvoda régi épületében betervezett F-29-es kazánházi helyiségben 1950*3450 mm-es műanyag kültéri nyílászáró helyett 1000*2125 mm-es Hörmann T60 D1 tűzgátló ajtóelem kerül beépítésre acéltokkal, tűzálló kilincsgarnitúrával, önzáró kivitelben, a nyílás szűkítése nútféderes teherhordó falazó elemekből történik, külső hőszigeteléssel és belső vakolással ellátva,
— Elektromos kapunyitó rendszer kerül kiépítésre a telekhatáron épülő kerítés bejárati kapujánál, valamint a nyaktagnál elhelyezkedő főbejárati ajtó esetében, továbbá 2 db kültéri elektromos dugalj kerül kiépítésre az udvari rész irányában,
— Az óvoda régi épületében a konyha átalakításra kerül az új konyhatechnológiai terveknek megfelelően,
— Új engedélyes gázterv alapján eltérő nyomvonalon, a valós, feltárt állapotnak megfelelően kerül kialakításra a gázvezeték,
— Az óvoda foglalkoztatóiban a betervezett lámpák elektromos vezetékei a födém mentén kábelcsatornában kerülnek elvezetésre, mely magában foglalja a Legrand DLP típusú kábelcsatorna szerelését, az új rézvezeték csatornába fektetését és a vezetékek kötésének kialakítását vezetékösszekötő gyorscsatlakozóval,
— Vállalkozó feladatát képezi az akadálymentes parkoló mellett lévő kiszáradt fa, valamint telekhatár közelében, a telken belül, a kerítés nyomvonalához közel elhelyezkedő fa kivágása, aprítása, szállító eszközre történő felrakása, valamint fa hulladék elszállítása és lerakása, továbbá a fák kivágásának eredményeként sérült járda cseréje,
— Az F-03-as hulladéktárolóban és az F-04-es elektromos kapcsoló helyiségében új burkolati rétegrend készül,
— A telekhatáron kialakítandó kerítés fém rácsrúdjai vízszintesen összekötésre kerülnek, valamint a lábazat monolit fedkő lefedést kap, a nyomvonal a telek sarokpontján leköveti a közterületi aszfaltozás vonalát. Emellett az elektromos vágási szekrény és mérőóra a kerítés vonalán belül kerül elhelyezésre, ezen a szakaszon a kerítés egyes elemei elmaradnak,
— A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítás eredményeként – mely szerint Vállalkozó 27 munkanap határidő hosszabbításra jogosult:
Vállalkozó a kivitelezési munka 25 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 25 %-ának, valamint az 1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.


Winner: Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság