Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-24
Buyer: Országos Kórházi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45300000 | 45313100 | 45315100

Technical requirements: Az egynapos sebészet fejlesztése a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., 2385/19. hrsz. alatt, egy új egynapos sebészeti épület felépítésével valósul meg. Jogerős építési engedély rendelkezésünkre áll.
Az új monolit vasbeton vázas épület fszt+ emelet+ gépészeti felépítményszinttel akadálymentesítve 2 db lifttel kerül kialakításra. Az épületek közötti meglévő kórházi közlekedési rendszerbe az új épület két szintes összekötő folyosóval kapcsolódik. A beavatkozásokat három egynapos sebészeti ellátásra optimalizált műtőben és négy gasztroenterológiai vizsgáló- kezelőben végzik. A földszinten kerül kialakításra a fektető részleg, mely 19 db önálló fürdőszobával rendelkező kórteremből áll. A megvalósítandó projekt további elemei: utak, parkolók, járdák építése közelítőleg 2000m2-en, közműépítés, parkrendezés közelítőleg 1430 m2-en.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Az egynapos sebészet fejlesztése a Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., 2385/19. hrsz. alatt, egy új egynapos sebészeti épület felépítésével valósul meg. Jogerős építési engedély rendelkezésünkre áll.
Az új monolit vasbeton vázas épület fszt+ emelet+ gépészeti felépítményszinttel akadálymentesítve 2 db lifttel kerül kialakításra. Az épületek közötti meglévő kórházi közlekedési rendszerbe az új épület két szintes összekötő folyosóval kapcsolódik. A beavatkozásokat három egynapos sebészeti ellátásra optimalizált műtőben és négy gasztroenterológiai vizsgáló- kezelőben végzik. A földszinten kerül kialakításra a fektető részleg, mely 19 db önálló fürdőszobával rendelkező kórteremből áll. A megvalósítandó projekt további elemei: utak, parkolók, járdák építése közelítőleg 2000m2-en, közműépítés, parkrendezés közelítőleg 1430 m2-en.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: 2 146 093 354,- Ft + ÁFA, azaz kétmilliárd-száznegyvenhatmillió-kilencvenháromezer-háromszázötvennégy Forint plusz általános forgalmi adó.
A jelen pontban rögzített díj fix és teljes körű, tartalmaz minden, a Szerződés tárgyát érintő munkálat megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától, forrásától. Tartalmazza továbbá mindazokat a költségeket, amelyek a jelen Szerződés tárgyát képező munka teljes körű megvalósításához, a jelen Szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
A Szerződés részét képezi Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, mely a Szerződés teljesítése során a pénzügyi előrehaladás mérésének és a kifizetési ütemtervnek alapja.
A Szerződés végösszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti vállalkozói díj és az ajánlatban megajánlott vállalkozói díj 5%-ának megfelelő nettó 99 780 386,- Ft, azaz kilencvenkilencmillió-hétszáznyolcvanezer-háromszáznyolcvanhat Ft tartalékkeret (továbbiakban Tartalékkeret) összegében határozták meg. Jelen módosítás során, illetve a késedelmi kötbér érvényesítését követően nettó 94 130 552,- Ft kerül felhasználásra, így a fennmaradó tartalékkeret összegszerűen nettó 5 649 834,- Ft azaz ötmillió-hatszáznegyvenkilencezer-nyolcszázharmincnégy Ft.
A vállalkozói díj emelkedés fedezete nettó 94 130 552,18 Ft értékben uniós forrás, míg nettó 56 355 076,48,- Ft értékben a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet „Fejezeti általános tartalék” előirányzat.
V.2. A Szerződés szerinti feladatok teljesítési véghatárideje - tekintettel a 3. sz. pótmunkák elvégzésére (jelen szerződésmódosítás I.5.-I.6. pont) - a Szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 616 nap + 28 nap kötbérrel sújtott határidő.
Felek kijelentik, hogy a pótmunkával érintett teljesítésre vonatkozóan a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdték, azonban az átadás-átvételi eljárást felfüggesztették a jelen Szerződésmódosításban rögzített pótmunka-elszámolás IH/KFF általi jóváhagyásának időigényével kapcsolatos adminisztratív okok miatt.
Fentiek alapján Felek egyetértenek abban, hogy a Szerződés teljesítési határidejét jelen szerződésmódosítás aláírásával módosítják.
Felek a Szerződés II. 10. pontjában szereplő összeg vonatkozásában rögzítik, hogy Ajánlatkérő érvényesíti a menekülési útvonal automata ajtók átalakítása munkák vonatkozásban a szerződés szerint érvényesíthető kötbérigényét (késedelmi kötbért) 701 298 ,-forintot , amelynek az érvényesítése akként történik, hogy a szerződés IX.4.2 pontja alapján a kötbér összegét, mint elismert kötbért a ki nem egyenlített szerződéses ellenértékbe beszámítja, és abból levonja. A Szerződés II. 10. pontjában szereplő összeg a kötbérigény érvényesítése utáni összeg.


Winner: VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.