Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-18
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221119

Technical requirements: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Híd neve: Szendrőládi Bódva-híd Híd helye (útszám/szelvényszám//törzsszám): 27 / 15+418 // 1751
A szendrőládi Bódva-híd felszerkezet cseréje, alépítmény részleges átépítése, híd jobb oldalán provizórium terveztetésével és kivitelezésével együtt, a műszaki dokumentációban részletezettek szerint
Teljes felszerkezet csere, a meglévő alépítmények részleges átépítésével, szélesítésével, útcsatlakozások magassági korrekciója (az új vízügyi előírások miatt kb. 0,60 m-rel emelkedik a pályaszint). A tervezett híd a régi híd helyén, annak alépítményeit felhasználva készül. A felszerkezet a régivel azonos támaszközű monolit vasbeton lemezszerkezet.
- Alapozás: süllyesztett, Ø300 cm es kör alaprajzú, 15 cm falvastagságú vasbeton előregyártott egyedi kútalapok, a kéregelemek 50cm magasak.
- Felszerkezet: monolit vasbeton lemez, vastagsága a mélyvonalban 50cm, a tetőpontban 62cm. A pillérek fölött a vasbeton lemez kiékelt. A kiékelés 25cm magas lesz, a kiékelések hídtengely irányú hossza 2,80m.
- 45 m hosszú közúti provizórium tervezése, megépítése, 240 napon keresztül történő üzemeltetése, majd bontása
A nyertes ajánlattevő által végzendő tervezési feladatok (provizórium tervezése és a műszaki leírásban meghatározott kiegészítő tervezési feladatok) a 322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. b) pont körébe nem tartozó tervezési feladatok. A rendelkezésre álló terveken felül a Vállalkozónak el kell készítenie minden olyan tervet, amely a kivitelezéshez szükséges, különös tekintettel a kivitelezés ütemezésére vonatkozó tervekre, valamint a megvalósítás során a szerződésszerű teljesítés érdekében szükségessé váló tervekre.
A dokumentációban nem szereplő, később felmerülő érintettek megkeresése a Vállalkozó feladata. A meglévőkön túl felmerülő és szükséges, ill. esetlegesen lejárt érvényességű kezelői hozzájárulásokat (pl. vízügyi, természetvédelmi, közműkezelői, stb.) tehát a Vállalkozónak kell beszereznie.
1.3. Felek a Szerződést első alkalommal, 2020. november 25. napján módosították (1. sz. szerződésmódosítás), melyben Felek - a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazásával - a Szerződés XIV.1. pontja szerinti bontó feltétel esetleges bekövetkezésének határidejét (azaz a hatálybalépés lehetséges legkésőbbi időpontját) módosították, növelték, tekintettel a fedezet forrásául szolgáló támogatási konstrukcióval kapcsolatos támogatói ügyintézés elhúzódására. Az 1. sz. szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
1.4. Megrendelő a Szerződés XIV.1. pontjában foglaltak alapján 2021. május 26. napján írásban értesítette Vállalkozót a Szerződés 2021. május 27. napján bekövetkező hatálybalépéséről.
1.5. Vállalkozó 2023. május 09. napján az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) alapján és a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború okozta áremelkedéssel érintett építőanyagok és beépítésre kerülő építőipari termékek listájáról, valamint az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet szerinti szakvélemény kiadásának részletes szabályairól szóló 4/2023. (II. 23.) ÉKM rendeletben (a továbbiakban: ÉKM rend.) foglalt előírásokra tekintettel szerződésmódosítási kezdeményezést nyújtott be Megrendelő felé a Korm. rendelet szerinti rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekedés 50 %-os mértékének szerződésben történő érvényesíthetőségére és elszámolására vonatkozóan.
1.6. Felek a Szerződést második alkalommal 2023. május 24. napján módosították (2. sz. szerződésmódosítás) (a továbbiakban a megkötött kivitelezési szerződés és az 1. és a 2. sz. szerződésmódosítás együttesen: Szerződés), melyben Felek a Szerződés hatályának fenntartásáról rendelkeztek és rögzítették, hogy a Szerződés a Vállalkozó általi 100 %-os műszaki teljesítést követően is hatályban marad az 1.5. pont szerinti szerződésmódosítási kezdeményezés kapcsán a Megrendelő által a Korm. rend. szerint kérelmezett szakvélemény mindkét Fél általi kézhezvételét követő 30. napig, annak érdekében, hogy a szükséges feltételek fennállása esetén a Kbt. 141. §-a szerinti újabb szerződésmódosítás elkészíthető és aláírható legyen.
1.7. Megrendelő a Vállalkozó által előterjesztett szerződésmódosítási kérelem vonatkozásában a Korm. rend. 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kérvényezte az illetékes minisztériumtól a Korm. rend. szerinti szakvélemény kiadását. A kérvényezett szakvéleményt az illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium 2023. július 24. napján küldte meg Megrendelő részére, míg Megrendelő 2023. július 25. napján továbbította azt Vállalkozó részére, így ezen dátum tekintendő a mindkét Fél általi kézhezvétel időpontjának.
1.8. Az illetékes Építési és Közlekedési Minisztérium az 1.7. pontban említett, EPAT/5012-3/2023/ÉPGHÁT iktatószámú szakvéleményében megállapította, hogy a Korm. rend. alapján számított szerződésmódosításban érvényesíthető növekmény maximális megengedett mértéke nettó 62 086 585,- Ft, mely megállapítást Felek a Szerződés vonatkozásában irányadónak tekintenek.
1.9. Fentiekkel összhangban Felek egyetértően megállapítják, hogy a Szerződés újabb módosítása vált szükségessé. E körben Felek hivatkoznak a Szerződés XIV.2. pontjában foglaltakra, mely szerint: „A szerződő felek a Kbt. 141. §, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-a előírásainak megfelelően módosíthatják a szerződést.”


Winner: Egomax Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság