Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-08
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Přeložka sinice I/21 v úseku Nová Hospoda – Kočov je součástí páteřního přivaděče dopravy z oblasti Mariánských Lázní a Chebu k dálnici D5. Vzhledem k podstatnému téměř trojnásobnému nárůstu dopravy na trase tohoto silničního spojení po zprovoznění dálnice D5 a s ohledem na současný stav stávajících komunikací je nutno silniční spojení nahradit novou kapacitní komunikací.
Projektovaný úsek 2. stavby navazuje na začátku úpravy u dálnice D5 na již vybudovanou trasu v od Nové Hospody (za Silničním lhotským rybníkem), víceméně sleduje trasu stávající komunikace skrz les, za lesem se odklání vlevo přes pole, obchází obec Bezděkov a poté se opět přiklání ke stávající silnici a na KÚ (před obcí Janov) navazuje na v roce 2011 zrealizovanou 1. stavbu „I/21 Nová Hospoda – Kočov“.
Silnice je navržena v kategorii S11,5/80 v délce 2,950 km. Součástí stavby je dále 1 mostní objekt (rámová konstrukce o světlosti 3m), 5 propustků, vyvolané přeložky inženýrských sítí, opěrné zdi.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem zakázky je provedení dodatečných stavebních prací ve smyslu § 222 ZZVZ č. 134/2016 Sb. na stavbě I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka 2. stavba. Změny kladné se týkají SO 121, 101, 201.
SO 121 - a) Během prohlídky stavby byly nalezeny dvě „černé" skládky, které bylo nutné odstranit. b) Během realizace stavby se ukázalo, že v hloubce 3 m se nachází žulový masiv, který znemožnil dodržení plánované hloubky vetknutí štětových stěn. Bylo nutné použít jiný typ štětové stěny s vyšší pevností a taktéž s vyšší objemovou hmotností. c) Bylo zjištěno, že v km 1,4 se nachází zeminy horších geotechnických parametrů oproti PDPS. Bylo nutné provést kontrolní sondy a na základě těchto zkoušek bylo navrženo provést oddělení kamenité sypaniny od nevhodné zeminy netkanou geotextilií. d) Po odebrání vzorků a provedení laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že zemina není vhodná do násypu ani do aktivní zóny. Nevhodná zeminy byla odvezena na skládku a nahrazena vhodným materiálem. SO 101 - Po odebrání vzorků a provedení laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že se na místě nachází nevhodná a neúnosná zemina. Byla provedena sanace podloží lomovým kamenem za použití geotextílie.


Winner: Berger Bohemia, a.s.