Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-03-10
Buyer: DB Netz AG, Regionalbereich Ost, Regionales Projektmanagement
Country: DE
Region: Barnim
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: S2 Nord Ersatzneubau EÜ Mewesstraße, EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental, EÜ Schönower Straße (nur Überleitstelle).
S2 Nord Ersatzneubau EÜ Mewesstraße, EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental, EÜ Schönower Straße (nur Überleitstelle)
EÜ Mewesstraße: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken; Neubau als dreigleisige WIB-Verbundbrücke;
EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, Rückbau Bestandstunnel, Neubau als geschlossener Stahlbetonrahmen (2 Gleise F-Bahn und 1 Gleis S-Bahn);
Überleitstelle: Einbau von 4 Weichen mit Weichenheizung, Oberbauerneuerung, Umbau der Oberleitungsanlage.
S2 Nord Ersatzneubau EÜ Mewesstraße und EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental (S- und Fernbahn), Errichtung Überleitstelle
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 114 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 101a GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße unverzüglich nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 1-3 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 S. 1 Nr. 4 GWB). Desweiteren wird auf die in § 101b Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.
EÜ Mewesstraße: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken; Neubau als dreigleisige WIB-Verbundbrücke;
EÜ Personentunnel Bahnhof Röntgental: Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, Rückbau Bestandstunnel, Neubau als geschlossener Stahlbetonrahmen (2 Gleise F-Bahn und 1 Gleis S-Bahn);
Überleitstelle: Einbau von 4 Weichen mit Weichenheizung, Oberbauerneuerung, Umbau der Oberleitungsanlage.
Für die ÜLS ist es erforderlich, Signalkabel vom Bf. Bernau bis zur ÜLS Röntgental zu verlegen. Aufgrund der gegenwärtigen Auslastung der Bestandskabeltröge im Bereich Ladesstraße Bf. Bernau ist es zwingend erforderlich, einen zusätzlichen Kunststoffkabelkanal der Größe II zu verlegen, um die Signalkabel zu sichern. Leistungen dieser Art und diesem Umfang waren in der Ausschreibung nicht vorgesehen.
Der AN kennt die Situation vor Ort und auch die Gründe für die Umplanung. Durch die vorangegangenen Abläufe sind bei dem AN Grundlagen für die Ausführung der Leistungen und das entsprechende spezielle Fachwissen vorhanden. Außerdem werden somit Komplikationen bei dem Ineinandergreifen verschiedener Planungen vermieden und eine konstante Informationskette gewährleistet.
Eine Neuvergabe hätte zur Folge, dass sich die erforderlichen Kabeltiefbauarbeiten in einem Ausmaß verzögern, die die IBN des Weichentrapezes gefährden würden.


Winner: Arge S2 Nord EÜ Mewesstraße / EÜ PT Röntgental