Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-06
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové komunikace u města Chomutov. Stavba je rozdělena na 3 etapy:
Délka trasy II. etapy je 1 528,37 m. Komun. propojuje okružní křiž. Zadní Vinohrady s okružní křižovatkou Otvice - západ (u Otvického rybníka). Jedná se o novostavbu komunikace.
Délka trasy III. etapy je 1 200,63 m. Komunikace propojuje okružní křižovatku Otvice - západ (u Otvického rybníka) se silnicí I/13 u Dopravních podniků (DPmCHJ). Jedná se o novostavbu komunikace.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Odpočet vodorovného dopravního značení - V PD byla zahrnuta rekonstrukce stávajících komunikací, které budou během výstavby užívány jako staveništní komunikace, nebo jako objízdná trasa. Po kontrole se správcem komunikací bylo dohodnuto, že komunikace nejsou poškozeny a není je třeba tedy opravovat a provést na nich nové vodorovné dopravní značení. Ostatní dopravní značení upřesněno, dle realizační dokumentace.
Z důvodu aktualizace vyjádření od Správy železnic st. o., je provedena úprava realizační dokumentace stavby, kde je původně plánovaná realizace nulového pole vypuštěna. Po dohodě se správcem trati, byl navržen efektivnější technologický postup úpravy trakčního vedení. Na základě toho budou navýšeny položky výluk a pomalých jízd.
Na základě upřesnění napojení křižovatky na stávající komunikaci u Dopravních podniků města Chomutov je v realizační dokumentaci upravena délka svodidel, chodníků a způsob napojení komunikace.
Správcem veřejného osvětlení (Technické služby města Chomutov) byl vznesen požadavek na využití nových a zachovaných trakčních stožárů pro efektivnější osvětlení křižovatky a plánovaných přechodů. Z popsaných důvodů je návrh osvětlení rozšířen o dodatečná světelná místa - jedno, které doplňuje osvětlení křižovatky a čtyři, které slouží k osvětlení přechodů. Dále dochází z důvodu pozastavení prací kvůli sanaci starého důlního díla (pod SO 253), k posunu data dokončení prací a tím i ke zvýšení vedlejších nákladů stavby.


Winner: „Společnost Nová komunikace u města Chomutov-3.část“