Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-04-22
Contract type: Services
Procedure: Competitive tendering
CPV classification: 72261000: Software support services | 72262000: Software development services
Estimated value:  EUR
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Obiectul principal al prezentei proceduri constă în achizitionarea serviciului de dezvoltare a sistemului SAP ERP/ISU prin upgrade de la versiunea ECC 6.0. EHP5 la versiunea ECC 6.0. EHP8 cu pastrarea functionalitatiilor existente si asigurarea de garantie, inclusiv mentenanta standard a licentelor SAP.
Punctajul maxim alocat pentru „garantia suplimentara” este de 30 puncte. Perioada de garanție minim obligatorie aferentă Sistemului este de minim 36 luni de la finalizarea implementarii. Ofertele tehnice care nu indeplinesc aceasta cerinta minima si obligatorie, vor fi considerate neconforme.
Perioada de garanţie maxim punctata este de 24 de luni (perioada suplimentara fata de perioada de 36 luni minima obligatorie).
Punctajul pentru perioada de garanţie oferită, aferentă dezvoltarii sistemului SAP prin upgrade la versiunea ECC 6.0. EHP8, se vor acorda astfel:
a)	Pentru perioada de garanție suplimentara maximă ofertată (24 luni suplimentare), se acorda punctajul maxim de 30 puncte;
b)	Pentru celelalte perioade de garanţie ofertate, mai mici de 24 de luni (suplimentar fata de perioada de 36 luni minima obligatorie), punctajul se acorda proporțional după cum urmează:
P= (perioada de garanţie suplimentara ofertata de catre Ofertant, în luni / 24 de luni) * 30 puncte.
Punctajul maxim alocat pentru „Durata implementare{D}” este de 30 puncte. 
Punctajul pentru „Durata implementare {D}” se acorda astfel:
	a) Pentru cea mai mica durata totala de implementare (exprimata in luni), se acorda punctajul maxim de 30 puncte. 
	b) Pentru celelalte oferte punctajul se acordă proporţional, astfel: Punctaj tehnic = (Dmin/D0t) X 30 puncte .

Unde, 
Dmin- cea mai mica durata in luni ofertata 
D0t- Durata in luni, ofertata de Ofertant, pentru care se calculează punctajul. 
Ofertele care prezinta o durata totala de implementare mai mare de 12 luni, vor fi considerate neconforme. 
Pentru ofertele tehnice cu durata totala de implementare de 12 luni, nu se vor acorda puncte .
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Etapele necesare prestarii Serviciilor:
Pregatire Proiect: Planificarea si pregatirea proiectului din punct de vedere tehnic, organizatoric, al materialelor etc.
Definire Concept tinta (Target Concept): Analiza detaliata a cerintelor si crearea descrierii detaliate a Solutie tinta (Target Solution) – Solution Design, Interface Design, impactul in arhitectura de sistem si in infrastructura (hw, comunicatii etc), alte aspectele de natura tehnica, licentiere, securitate, plan detaliat de implementare.
Implementare si testare: Customizarea, testarea si preluarea sistemului de catre Beneficiar, in conditiile impuse si cu functionalitatile descrise si agreate in etapa de definire a Conceptului tinta.
Planul de testare va fi intretinut de catre Prestator in sistemul Solution Manager al Beneficiarului, urmand ca testele finale realizate de Beneficiar sa fie confirmate in acest sistem.
Pregatire si Transfer in Productiv (Golive): Finalizarea tuturor activitatilor preliminare de proiect si pregatirea sistemului productiv in vederea release-ului. Aplicarea dezvoltarii.
Se poate trece in productie dupa confirmarea testelor de catre Beneficiar, iar eventualele puncte deschise (doar de categorie C, conform Anexei 1 din Caietul de Sarcini), se vor inchide in perioada de suport. Golive-ul este urmat de o perioada de asistenta si 3 luni suport in operarea sistemului productiv si a utilizatorilor finali in perioada critica dupa go-live.


Award value: 2350740
Number of bids: 1