Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-16
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233130: Road works

Technical requirements: Modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28. (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Z níže uvedeného je zřejmé, že dodatečné práce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky zejména z důvodů nepředvídatelných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace. Při zpracování PDPS se vycházelo z Geologické rešerše GeoTec GS z června 2012 (viz příloha - GeoTec GS, červen 2012) a doplňkového podrobného geologického průzkumu GeoTec GS ze srp-na 2013 (viz příloha - GeoTec GS, srpen 2013). Na základě těchto průzkumů zpracovatel PDPS nepředpokládal, že stávající násypové těleso bude obsahovat zvodnělou část v úrovni založení rozšiřovaného násypu. Během realizace stavby se však závěry z výše zmíněných průzkumů nepotvrdily a bylo zhotovitelem zjištěno, že zemina násypu byla silně převlhčená a místy byly patrné slabé výrony vody. Vzhledem ke zjištěným okolnostem bylo zapotřebí provést odvodnění v celé šíři základové spáry pod následnými přísypy rozšířeného tělesa násypu. Jako nejvhodnější řešení bylo geotechnikem stavby a technickým dozorem investora navrženo provést odvodnění plošným drénem z kameniva frakce 63/125 v tloušťce 0,3 m a oddělení tohoto drénu od zeminy separační geotextílií. Změna vyplynula z průběhu výstavby a je vyvolána nepředvídatelnými fyzickými podmínkami na stavbě (viz zápisy v SD objektu SO 101.1 ze dne 3.10.2016). Změna byla nutná pro zajištění stability rozšiřovaného svahu a dlouhodobému bezproblémového provozování díla.
Z níže uvedeného je zřejmé, že dodatečné práce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat. V případě Změny z nepředvídaných důvodů se jedná o Změny, které vznikají v průběhu realizace zakázky zejména z důvodů nepředvídatelných fyzických podmínek vzniklých na stavbě v průběhu realizace. Při zpracování PDPS se vycházelo z Geologické rešerše GeoTec GS z června 2012 (viz příloha - GeoTec GS, červen 2012) a doplňkového podrobného geologického průzkumu GeoTec GS ze srp-na 2013 (viz příloha - GeoTec GS, srpen 2013). Na základě těchto průzkumů zpracovatel PDPS nepředpokládal, že stávající násypové těleso bude obsahovat zvodnělou část v úrovni založení rozšiřovaného násypu. Během realizace stavby se však závěry z výše zmíněných průzkumů nepotvrdily a bylo zhotovitelem zjištěno, že zemina násypu byla silně převlhčená a místy byly patrné slabé výrony vody.


Winner: Metrostav a.s.