Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2025-07-31
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work
Estimated value: 938098000 CZK
Submission deadline: 2025-08-18
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce křižovatky MÚK Aviatická na sil. I/7 na kapacitnější trojlístkový typ křižovatky s polopřímou větví ve směru Pražský okruh – letiště Václava Havla a s přidruženými průpletovými pásy. Část sil. I/7 (od km 0,000 stavby D7 MÚK Aviatická bude převedena do kategorie dálnice D7. 
Hlavní trasa (SO 101) je navržena v kategorii D25,5/80, v místě MÚK Aviatická je rozšířena o přídatné pruhy. Začátek úseku se napojuje na stávající silnici I/7 v místě napojení budoucího přivaděče z MÚK Přední Kopanina (úsek 518 Ruzyně – Suchdol stavby Silničního okruhu kolem Prahy). Silnice Tuchoměřice – Letiště Václava Havla (ul. Aviatická) (SO 102.1, SO 102) je převedena přes D7 mostním objektem (SO 220). Převáděná komunikace je navržena na kategorii S9,5/70. MÚK Aviatická (SO 110) je tvořena 8 rampami a 2 kolektorovými pásy, které propojují všechny směry (centrum, Slaný, Letiště Václava Havla, Přední Kopanina). Úprava hl. trasy končí cca 185 m za stávající lávkou Letiště Václava Havla, která vede přes I/7. 
Součástí prací jsou kromě silničních a mostních objektů také přeložky dotčených 
nadzemních a podzemních inženýrských sítí a stavební objekty řešící odvodnění 
komunikací, protihlukové stěny, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a rekultivace, demolice, dopravní značení, systém SOS-DIS, oplocení a cyklostezky.
Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši 15 mil. Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých).
Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bude přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

     100 x  	[nabídková cena nejvýhodnější nabídky]
	      [nabídková cena hodnocené nabídky]
Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Délka záruční doby v měsících“ bude časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce – „Záruční doba“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení bude přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním (120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem bude činit 60 měsíců, bude nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud bude délka záruční doby nabídnutá účastníkem činit méně než 60 měsíců, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem bude činit 120 měsíců a více, obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

100 x	[počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu]
	                                                                               60
(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem měsíců)
Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ ve dnech“ (dále jen „provedení prací“) bude časový úsek (doba) v kalendářních dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální doba provedení prací, která činí 616 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovuje předběžnou minimální dobu provedení prací, která činí 516 kalendářních dnů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem bude činit maximální zadavatelem stanovený počet kalendářních dnů (tj. 616), obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem bude činit více než 616 kalendářních dnů, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.  
Pokud délka doby provedení prací nabídnutá účastníkem bude kratší, než je zadavatelem stanovená předběžná minimální doba provedení prací, tak si zadavatel vyhrazuje možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce nabízené doby provedení prací z pohledu toho, zda odpovídá skutečnosti a je splnitelná, k čemuž mu zadavatel stanoví přiměřenou lhůtu. Zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit a rovněž může účastníka vyzvat opakovaně. Pokud účastník vůbec nedoloží požadované objasnění, nebo pokud jím předložené objasnění ani po opakované výzvě nebude dostatečné či věrohodné, zadavatel si vyhrazuje možnost vyloučit účastníka podle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ.
Nabídky účastníků, kteří nebyli vyloučeni dle předcházejících odstavců, obdrží v rámci tohoto kritéria hodnocení počty bodů dle jednoho z výpočtů uvedených níže. Výpočet dle písm. a) se pro stanovení počtu bodů jednotlivých nabídek v rámci tohoto kritéria použije v případě, že žádný z účastníků ve své nabídce nenabídne kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu provedení prací. Výpočet dle písm. b) se pro stanovení počtu bodů jednotlivých nabídek v rámci tohoto kritéria použije v případě, že některý z účastníků ve své nabídce nabídne kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu provedení prací.
Bodová hodnota v rámci tohoto kritéria bude u jednotlivých nabídek stanovena následujícím postupem: 
a)	Pokud žádná z nabídek podaných účastníky nebude obsahovat kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu provedení prací, bude každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než stanovená maximální doba provedení prací 616 kalendářních dnů a (ii) čísla 100 (tj. rozdílu mezi maximálním (616) a předběžným minimálním (516) počtem kalendářních dnů). Pokud bude činit 516 kalendářních dnů, obdrží nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.
100 x	[počet kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než stanovená maximální doba provedení prací]
	                                                                           100
(tj. rozdílu mezi předběžným minimálním a maximálním počtem kalendářních dnů)
b)	Pokud některá z nabídek podaných účastníky bude obsahovat kratší než zadavatelem stanovenou předběžnou minimální dobu provedení prací a tento účastník nebyl vyloučen dle § 48 odst. 2 písm. c) ZZVZ, bude každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená rozdílem čísla 100 a poměru účastníkem nabídnuté doby provedení prací, od které je odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby provedení prací, od které je odečtena doba provedení prací nejvýhodnější nabídky (nejkratší), přičemž tento rozdíl je vydělen číslem 100.

 
        100 -	[účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech - doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)]
	                         [(zadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v kalendářních dnech/týdnech (616) - doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)) / 100]

Y = 100 - (X - MIN) / ((MAX - MIN) / 100)
Y … počet bodů hodnocené nabídky
X … účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech
MIN … doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)
MAX … zadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v kalendářních dnech, tj. 616