Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-18
Buyer: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45246000: River regulation and flood control works | 45246100 | 45246400

Technical requirements: VGE 1.2.2 - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - Neubau HWS-Wand BT_2.100L, 2.110L, 2.111L - NTV 05
Neubau von Hochwasserschutzmauern mit Flach- und Tiefgründungen an der linken Uferseite der linken Uferseite der Flöha auf einer Länge von ca. 165 m in der Ortslage Olbernhau, Abschnitt 2.
VGE 1.2.2 - Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - Neubau HWS-Wand BT_2.100L, 2.110L, 2.111L
Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Neubau von Hochwasserschutzmauern mit Flach- und Tiefgründungen an der linken Uferseite der Flöha auf einer Länge von ca. 165 m in der Ortslage Olbernhau, Abschnitt 2.
Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a) und b), Nr. 3.Die geänderten Leistungen machten sich erforderlich da im Rahmen der Rissbreitenmessungen und Erschütterungsmessungen festgestellt wurde, dass sich die rückwärtige Außenwand des Werkstattgebäudes Grünthaler Straße 47 vom Gebäude gelöst hat und in Bewegung war. So wurde durch den Auftraggeber und den Tragwerksplaner festgelegt eine Rückverhängung der Gebäudeaußenwand mit Hilfe von Mikropfählen in 2 Lagen vorzunehmen. Das Konzept wurde durch den Prüfstatiker geprüft und freigegeben.Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.


Winner: Swing Tiefbau GmbH