Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-01-10
Buyer: Abwasserverband Murg
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71300000 | 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71327000 | 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 1517126.37 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Der AV Murg betreibt die Gruppenklärwerke (GKW) Rastatt, Ausbaugröße 140 000 EW und GKW Gaggenau, Ausbaugröße 60 000 EW. Die Planungsleistungen betreffen die Umsetzung je einer 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination durch PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken mit nachgeschalteter Sedimentation und anschließender Filtration über Tuchfilter). Informationsunterlagen stehen auf der Vergabeplattform (vgl. I.3) zum Download bereit. Das Vergabeverfahren umfasst die erforderlichen Planungsleistungen (vgl. II.1.1). Abschluss eines Stufenvertrags; Stufe I = LP 1 bis LP 4. Vertragsbeginn: vsl. 1.11.2019. Abschluss LP 4 für Antragseinreichung: 30.9.2020. Leistungen Stufe II (ab LP 5) nach Genehmigung/Fördermittelbewilligung. Baubeginn: 1.7.2021. Die Leistungen SiGeKo, Bauvermessung und Baugrunduntersuchung werden durch den AG erbracht.
Der AV Murg muss den Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln bis zum 1.10.2020 mitsamt vorliegender Genehmigungsplanung einreichen. Daher muss die LP 4 der nachstehenden Leistungen bis zum 30.9.2020 abgeschlossen sein und dem Auftraggeber vorliegen.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Spurenstoffelimination für das GKW Rastatt (4. Reinigungsstufe) wurden 4 verfahrenstechnische Alternativen untersucht. Die Bewertungen ergab die Umsetzung der 4. Reinigungsstufe mittels PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken mit nachgeschalteter Sedimentation und anschließender Endfiltration mittels Tuchfilter. Die Anlagenausführung soll auf einer Erweiterungsfläche auf dem Betriebsgelände erfolgen.
Der Leistungsumfang der zu vergebenden Planungsleistungen gliedert sich in folgende Teilleistungen u. Stufen:
— Pos. 2.1.1) Optional Besondere Leistungen aus dem Leistungsbild für Ingenieurbauwerke für die Örtl. Bauüberwachung nach Anl. 12.1, HOAI.,
Die optionalen Leistungen der Stufe II werden in Abhängigkeit des Projektfortschrittes nach Erbringung der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung), der Erteilung der Genehmigungen und der Förderungsbewilligung sowie der Mittelbereitstellung für die Umsetzung vom Auftraggeber chriftlich abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung optionaler Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung optionaler Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen oder auf Teilleistungen zu beschränken, wenn z. B. die Gesamtmaßnahme nicht mehr weitergeführt wird, einzelne Teilleistungen gemäß Projektfortschritt nicht mehr erforderlich werden, der Auftraggeber mit der Qualität der erbrachten Leistungen nicht zufrieden ist oder keine Einigung über eventuelle zusätzlich erforderliche Leistungen erzielt wird.
b) Vorlage der Genehmigungsplanung für die Einreichung bis 30.9.2020, Förderantrag muss vom AG bis 1.10.2020 mit den Unterlagen der Genehmigungsplanung gestellt sein;
c) LP 5 ff. nach Bewilligung der Fördermittel und Vorliegen der Genehmigungen, Baubeginn vsl. 1.7.2021.
Diese Terminvorgaben werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil, sofern vom AG im Verhandlungsverfahren keine geänderten Terminvorgaben mitgeteilt werden (z. B. Verschiebung Leistungsbeginn ohne Verkürzung der Gesamtlaufzeit). Unmittelbar nach Leistungsbeginn ist vom beauftragten Bieter ein entsprechender Terminplan für die Umsetzung im Entwurf aufzustellen und mit dem AG abzustimmen, der diese Terminvorgaben als Rahmentermine ausweist.
Einzelheiten bzgl. der Abwicklung der einzelnen Maßnahmen sind nach Leistungsbeginn mit dem AG abzustimmen.
Mögliche Beeinträchtigungen des laufenden Kläranlagenbetriebes sind zu minimieren. Hierzu sind vom Planer während der Ausführungsplanung ggf. Anforderungen an Provisorien zu definieren, erforderliche Maßnahmen zu planen und mit dem AG abzustimmen.
Die zu vergebenden Planungs- u. Überwachungsleistungen sind hinsichtlich der technischen und terminlichen Abhängigkeiten entsprechend mit den Leistungen und Belangen anderer Beteiligter abzustimmen. Angaben zu den Losen in Ziff. II.1.6) und zusätzliche Angaben in Ziff. VI.3. sind zu beachten.
Der AV Murg muss den Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln bis zum 1.10.2020 mitsamt vorliegender Genehmigungsplanung einreichen. Daher muss die LP 4 der nachstehenden Leistungen bis zum 30.9.2020 abgeschlossen sein und dem Auftraggeber vorliegen.
Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zur Spurenstoffelimination für das GKW Gaggenau (4. Reinigungsstufe) wurden vier verfahrenstechnische Alternativen untersucht. Die Bewertungen ergab die Umsetzung der 4. Reinigungsstufe mittels PAK-Dosierung in ein Kontaktbecken mit nachgeschalteter Sedimentation und anschließender Endfiltration mittels Tuchfiltration. Die Anlagenausführung soll auf einer Erweiterungsfläche auf dem Betriebsgelände erfolgen.
Der Leistungsumfang der zu vergebenden Planungsleistungen gliedert sich in folgende Teilleistungen u. Stufen:


Winner: Weber-Ingenieure GmbH
Award value: 1517126.37
Number of bids: 4