Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-03-28
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Region: Královéhradecký kraj
Contract type: Works
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky „I/11 Most ev. č. 11-034 Chlumec nad Cidlinou“ je návrh opravy mostu ev. č. 11-034 na komunikaci I/11 nacházející se v Královéhradeckém kraji, v extravilánu města Chlumec nad Cidlinou.
Stávající mostní objekt je jednopolový, nosná konstrukce je tvořena 10 ks předpjatých nosníků T délky 28 m. Délka přemostění 27.06 m. V rámci rekonstrukce mostu bude provedeno zdvihání mostní konstrukce, výměna ložisek, sanace spodní stavby, spřahující deska, hydroizolace, nové římsy se svodidly a pokládka vozovkového souvrství.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek.
Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem veřejné zakázky „I/11 Most ev. č. 11-034 Chlumec nad Cidlinou“ je návrh opravy mostu ev. č. 11-034 na komunikaci I/11 nacházející se v Královéhradeckém kraji, v extravilánu města Chlumec nad Cidlinou.
Stávající mostní objekt je jednopolový, nosná konstrukce je tvořena 10 ks předpjatých nosníků T délky 28 m. Délka přemostění 27.06 m. V rámci rekonstrukce mostu bude provedeno zdvihání mostní konstrukce, výměna ložisek, sanace spodní stavby, spřahující deska, hydroizolace, nové římsy se svodidly a pokládka vozovkového souvrství.
Dodatečná diagnostika předpínací výztuže – ověření skutečného průběhu kabelů vnitřního předpětí tyčových prefabrikátů nosné konstrukce mostu za účelem stanovení zatížitelnosti mostu.
Obsahem této části změny je navýšení položek týkajících se bourání k-cí oproti předpokladu a následné odklizení vybouraných hmot. Navýšení položky synchronizovaného zvedání mostu, navýšení položky vyrovnávací a spádové vrstvy z plastmalty a navýšení reinjektáže předpínacích kanálků.
Z důvodu nedochované původní projektové dokumentace mostu ev. č. 11-034 byl pro zpracování PDPS proveden diagnostický průzkum, v rámci kterého byla také provedena kontrola kabelových kanálků v místech největších projevů zatékání. Bylo tak zjištěno mimo jiné i nedostatečné zainjektování konců nosníků. Na základě těchto výsledků projektant navrhl ještě provedení doplňkového diagnostického průzkumu v průběhu realizace pro stanovení skutečné zainjektovanosti kabelových kanálků podélného předpjetí. Na základě výsledků tohoto průzkumu bylo rozhodnuto o plném doinjektování všech kabelových kanálků.
Dodatečné práce vznikly z důvodu větších tlouštěk závěrných zídek, křídel a vrstvy spádového betonu, které musely být odbourány a následně odvezeny na skládku. Tyto práce byly uvažovány v PDPS, ta ovšem vycházela pouze z dostupných podkladů. Jedná se o konstrukce částečně či zcela zakryté a až v průběhu provádění těchto prací bylo možné upřesnit jejich množství.


Winner: M-STAV s.r.o.