Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-22
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71332000 | 71351000 | 71352000

Technical requirements: Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych ..........
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi
ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowej Studium Techniczno Ekonomiczno-Środowiskowego dla drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko, wraz z Materiałami do
Wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu SK) oraz Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowej Studium Techniczno Ekonomiczno-Środowiskowego dla drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko, wraz z Materiałami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jej uzyskaniem.
uwidocznionego jeszcze przed przeprowadzeniem Akcji Informacyjnej, w przesyłanych do Oddziału wnioskach, zastrzeżeniach i protestach. Wprowadzenie do dokumentacji zmiany przebiegu wariantu TGD spowodowało konieczność wprowadzenia korekt do wcześniej przygotowanych rozwiązań.
Uwarunkowania te nie były znane w momencie opracowywania przez Wykonawcę analizy przebiegów wariantów S74 zarekomendowanych z etapu SK, którą Wykonawca był zobowiązany przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy. Powyżej opisana sytuacja nie pozwoliła na przygotowanie materiałów i rozpoczęcie spotkań w ramach Akcji informacyjnej początkiem marca 2020 r., a także spowodowała późniejsze rozpoczęcie inwentaryzacji przyrodniczej dla skorygowanych przebiegów i podwariantów S74.
Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433) w okresie od dnia 14.03.2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491) w okresie od dnia 20.03.2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2. Wejście w życie przedmiotowych rozporządzeń oraz wprowadzanie kolejnych obostrzeń m.in. zakaz organizowania zgromadzeń spowodowało, niezależnie od Wykonawcy, brak możliwości organizowania spotkań informacyjnych ze społeczeństwem w ramach Akcji informacyjnej.
Dodatkowo Wykonawca poinformował, że w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co-V-2 nastąpiło ograniczenie tempa prac związanych z wykonywaniem Umowy. Wpływ na to miało m. in. przebywanie pracowników na kwarantannie i izolacji.
Okoliczności w szczególności związane z późniejszym niż zakładano pierwotnie przeprowadzeniem spotkań informacyjnych w ramach Akcji informacyjnej ze względu na sytuację epidemiologiczną, a także przebywaniem części pracowników na kwarantannie i izolacji w wyniku wprowadzenia stanu epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19 uniemożliwiły opracowanie części dotyczącej Udziału Społeczeństwa, którego termin wykonania został ustalony na 12 miesięcy od podpisania umowy tj. 20.05.2020 r. W związku, z czym istnieje uzasadnienie do wydłużenia terminu opracowania części dotyczącej Udziału Społeczeństwa o 152 dni, tj. do dnia 19.10.2020 r.
Zgodnie z ustaleniami Umowy Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy – Tabela Elementów Rozliczeniowych - 3 miesiące po wykonaniu części dotyczącej Udziału Społeczeństwa miały zostać opracowane elementy STEŚ, w związku z czym powyższej opisana sytuacja związana z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terenie kraju, i związany z tym brak możliwości przeprowadzenia w pierwotnym terminie Akcji Informacyjnej uzasadnia wydłużenie terminu wykonania STEŚ do dnia 19.01.2021 r. Pozostałe przesunięcia terminu wynikają z przesłanek przewidzianych w SIWZ.
w § 1 ust. 1, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania kompletnych elementów rozliczeniowych Zamawiającemu) w terminie:
a)	STEŚ, poz. 1 Załącznika nr 1 do Umowy - 15 miesięcy z zachowaniem ustalonych przez Zamawiającego oraz deklarowanych przez Wykonawcę terminów pośrednich wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
b)	Materiały do wniosku o wydanie DŚU, poz. 2 Załącznika nr 1 do Umowy – 1 miesiąc od przekazania Wykonawcy Protokołu KOPI, zatwierdzającego STEŚ.
w § 1 ust. 1, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania kompletnych elementów rozliczeniowych Zamawiającemu) w terminie:
a)	STEŚ, poz. 1 Załącznika nr 1 do Umowy – w terminie do dnia 20.09.2021 r. z zachowaniem ustalonych przez Zamawiającego oraz deklarowanych przez Wykonawcę terminów pośrednich wykonania poszczególnych elementów rozliczeniowych, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.


Winner: Transprojekt Gdański sp. z o.o.