Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-08
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation | 44221000 | 44621112 | 45261400 | 45310000
EU fund: ESF

Technical requirements: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye komplex energetikai felújítása:
Az EKR rendszer sajátosságára tekintettel a 2023/S 084-253244 iktatószámú hirdetmény megjelenését (2023. 04. 28.) követően van mód jelen tájékoztató feladására.
Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola Tagintézménye komplex energetikai felújítása:
Szerződésmódosítás műszaki tartalma: az épület bejáratának akadálymentesítése mellett a bejárat mellett egy vizesblokk és a kettő közötti útvonal akadálymentesítése.
- A Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező építőanyagra, termékre kíván cserélni, vagy más műszaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerződésben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.
- A 2022. szeptember 09. napján kelt, az akadálymentesítésre vonatkozó ajánlata szerint az épület projektarányos akadálymentesítését nettó 1 667 550,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2 117 789,- Ft ajánlati áron vállalja Vállalkozó.
e) Vállalkozó 2022. augusztus 16., 2022. szeptember 01., 10., 15. és 16. napján kelt anyagkiváltásokra vonatkozó, 2022. augusztus 16. és 2022. szeptember 01. napján kelt változáskövetők dokumentumai, valamint 2022. szeptember 09. napján kelt akadálymentesítésre - továbbiakban: Akadálymentesítés - vonatkozó ajánlata.
„A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 337 958 998,- Ft + ÁFA, azaz nettó Háromszázharminchétmillió-kilencszázötvennyolcezer-kilencszázkilencvennyolc forint plusz ÁFA, összesen bruttó 429 207 928,- Ft, azaz bruttó Négyszázhuszonkilencmillió-kettőszázhétezer-kilencszázhuszonnyolc forint. Az Akadálymentesítés díja a Vállalkozási díjon belül nettó 1 667 550,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-hatszázhatvanhétezer-ötszázötven forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2 117 789,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-száztizenhétezer-hétszáznyolcvankilenc forint.”
Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 68 925 840,- Ft + ÁFA, azaz nettó Hatvannyolcmillió-kilencszázhuszonötezer-nyolcszáznegyven forint plusz ÁFA, összesen bruttó 87 535 817,- Ft, azaz bruttó Nyolcvanhétmillió-ötszázharmincötezer-nyolcszáztizenhét forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani, melyben elkülönítetten köteles feltüntetni az Akadálymentesítés díját, amely nettó 1 667 550,- Ft + ÁFA, azaz nettó Egymillió-hatszázhatvanhétezer-ötszázötven forint plusz ÁFA, összesen bruttó 2 117 789,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-száztizenhétezer-hétszáznyolcvankilenc forint.”
„A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 16 897 950,- Ft, azaz Tizenhatmillió-nyolcszázkilencvenhétezer-kilencszázötven forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája.
- Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése az Akadálymentesítés vonatkozásában, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése a termékcsere tekintetében.
A Magyar Államkincstár 2022. május 20-án kelt felülvizsgált állásfoglalása alapján azon épületek esetében, ahol „komplex” beruházás valósul meg, kötelező az épület bejáratának akadálymentesítése mellett a bejárat mellett egy vizesblokk és a kettő közötti útvonal akadálymentesítése. A projektarányos akadálymentesítéssel kapcsolatos munkálatok során többek között nyílászárócsere, meglévő nyílászáró felmatricázása, falazás, burkolás, rámpabővítés valósul meg. Az akadálymentesítés és az eredeti vállalkozási szerződés munkálatait műszakilag nem lehet teljes mértékben egymástól elválasztani, azokat nem célszerű kettő különböző kivitelezővel elvégeztetni. Tekintettel arra, hogy a projektarányos akadálymentesítésnek is meg kell valósulnia a projekt zárására, ezért a kettő munkát párhuzamosan szükséges elvégezni. Az akadálymentesítéssel kapcsolatos munkákat a kedvezőbb munkaszervezési, egyértelmű jótállási, felelősségi körök okán célszerű a Vállalkozóval elvégeztetni.


Winner: Isoconstruct Korlátolt Felelősségű Társaság