Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-29
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem této ZBV je úprava jednotlivých výměr soupisu prací na základě "změny b" RDS SO 19-101.1. V původně odsouhlasené RDS
SO 19-101.1 bylo uvažováno provedení zpevnění příkopu za PHS v km 145,628 - 146,250 monolitickým betonovým žlabem a v km 146,250 - 146,359 žlabem z prefabrikovaných žlabovek šířky 900 mm. Toto řešení bylo převzato ze zadávací dokumentace s tím, že se jednalo o náhradu stávajícího nevyhovujícího zpevnění ze žlabovek šířky 600 mm. V rámci následné pochůzky před zahájením prací na této částí Díla bylo zjištěno, že na svazích podél stávajícího žlabu se nachází množství stromů a keřů, které brání provedení žlabu z monolitického betonu strojním způsobem. Proto byla zpracována "změna b" RDS SO 19-101.1, v rámci které bylo zpevnění žlabu sjednoceno v celé délce, tj. v km 145,628 - 146,359 s tím, že zpevnění bude provedeno z prefabrikovaných žlabovek šířky 900 mm.
Předmětem této ZBV je úprava jednotlivých výměr soupisu prací na základě "změny b" RDS SO 19-101.1. V původně odsouhlasené RDS
SO 19-101.1 bylo uvažováno provedení zpevnění příkopu za PHS v km 145,628 - 146,250 monolitickým betonovým žlabem a v km 146,250 - 146,359 žlabem z prefabrikovaných žlabovek šířky 900 mm. Toto řešení bylo převzato ze zadávací dokumentace s tím, že se jednalo o náhradu stávajícího nevyhovujícího zpevnění ze žlabovek šířky 600 mm. V rámci následné pochůzky před zahájením prací na této částí Díla bylo zjištěno, že na svazích podél stávajícího žlabu se nachází množství stromů a keřů, které brání provedení žlabu z monolitického betonu strojním způsobem. Proto byla zpracována "změna b" RDS SO 19-101.1, v rámci které bylo zpevnění žlabu sjednoceno v celé délce, tj. v km 145,628 - 146,359 s tím, že zpevnění bude provedeno z prefabrikovaných žlabovek šířky 900 mm.
Předmětem této ZBV je úprava jednotlivých výměr soupisu prací na základě "změny b" RDS SO 19-101.1. V původně odsouhlasené RDS
SO 19-101.1 bylo uvažováno provedení zpevnění příkopu za PHS v km 145,628 - 146,250 monolitickým betonovým žlabem a v km 146,250 - 146,359 žlabem z prefabrikovaných žlabovek šířky 900 mm. Toto řešení bylo převzato ze zadávací dokumentace s tím, že se jednalo o náhradu stávajícího nevyhovujícího zpevnění ze žlabovek šířky 600 mm. V rámci následné pochůzky před zahájením prací na této částí Díla bylo zjištěno, že na svazích podél stávajícího žlabu se nachází množství stromů a keřů, které brání provedení žlabu z monolitického betonu strojním způsobem. Proto byla zpracována "změna b" RDS SO 19-101.1, v rámci které bylo zpevnění žlabu sjednoceno v celé délce, tj. v km 145,628 - 146,359 s tím, že zpevnění bude provedeno z prefabrikovaných žlabovek šířky 900 mm.


Winner: Metrostav Infrastructure a.s.