Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-04-15
Buyer: Landkreis Freyung-Grafenau
Country: DE
Region: Freyung-Grafenau
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71000000 | 71300000 | 71315000: Building services | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200
Submission deadline: 2017-05-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die staatliche Berufsschule Waldkirchen soll generalsaniert werden. Die Leistungsphasen 1 und 2 wurden hierzu bereits erbracht. Im Rahmen der Planung hat sich herausgestellt, dass auch ein Teilersatzneubau notwendig ist. Der Schulbau wurde im Jahr 1967 begonnen. Der Baukörper besteht aus verschiedenen Gebäudetrakten auf mehreren Ebenen. Das Projekt soll in 5 Bauabschnitten verwirklicht werden. In diesem Zusammenhang werden die Planungsleistungen desLeistungsbildes Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, gem. § 55 Abs. 1 HOAI i. V. m. Anl. 15 Nr. 15.1, Leistungsphasen 3-9, sowie Besondere Leistungen beauftragt.
Mit dem Schulbau an der Staatlichen Berufsschule Waldkirchen wurde im Jahr 1967 begonnen. Mittlerweile besteht der Baukörper aus 6 Gebäudetrakten und umfasst 5 Ebenen (siehe 1.1.1 Baujahresübersicht).
Während der Grundlagenermittlung und Vorplanung wurde festgestellt, dass die Generalsanierung in Teilbereichen der Gebäude nicht wirtschaftlich ist, sodass diese Bereiche durch Neubauten ersetzt werden.
Die Generalsanierung mit den entsprechenden Teilersatzneubauten soll nach folgender Bauphasenplanung erfolgen (siehe 1.1.2 Bauphasen):
— BA 2: Fachbereich Dachdecker mit Schnittstelle Holztechnik, Erweiterung & Fachbereich Metall (Neubau);
Terminplan zur Fertigstellung des 1. Bauabschnitts ist Ende 2019, die Gesamtmaßnahme soll 2028 abgeschlossen werden. Die Dachsanierung der Dachdeckerhalle muss aus Sicherheitsgründen bereits im August 2017 durchgeführt werden, aus diesem Grund wurde dieser kleine Teilbereich des 1. Bauabschnitts bereits gesondert vergeben.
Eine besondere Herausforderung ist die Logistik der Nutzungen bei Maßnahme im laufenden Betrieb, (Nutzungsverschiebungen und Auslagerung von Nutzungen) sowie die abschnittsweise Ausführung der Maßnahme, die zugleich separate Förderabschnitte mit Erstellung des jeweiligen Verwendungsnachweises bilden.
Die Planung der Abläufe mit Auslagerungen von Teilbereichen ist hierbei äußerst wichtig. Insbesondere müssen ausreichende Interimsmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Schüler müssen während der Bauphasen ausgelagert werden. Die Bauphasen müssen die logistischen Abläufe in der Schule berücksichtigen. Die Strukturen müssen ebenfalls beachtet werden. Insgesamt findet ein Bauen im laufenden Betrieb statt.
Die Bauabschnitte bilden separate Förderabschnitte, was auch dazu führt, dass immer wieder neue Förderanträge mit schulaufsichtlichen Genehmigungen gestellt werden müssen. Der Planer muss immer wieder je Bauabschnitt in die Leistungsphase 3 zurückspringen.
Derzeit entspricht der Planungsstand der abgeschlossenen Vorplanung nach Leistungsphase 2 gemäß HOAI. Die Vorplanung entspricht der Zielplanung und wurde im Kreisausschuss beschlossen.
Im Rahmen eines vorzeitigen Baubeginns mit erteilter Unbedenklichkeitsbescheinigung der Regierung von Niederbayern wird ab August 2017 das Dach der bestehenden Dachdeckerhalle saniert, da der bauliche Zustand dies dringend erfordert.
Nach Abschluss der erneuten Vergabeverfahren für die Planungsleistungen des Architekten, HLS, ELT, Statik sowie Freianlagenplanung soll der Förderantrag 2017 im Rahmen der Leistungsphase 3 bei der Regierung von Niederbayern eingereicht werden, sodass im Frühjahr/Frühsommer 2018 mit der baulichen Umsetzung begonnen werden kann.
In diesem Zusammenhang werden die Planungsleistungen des Leistungsbildes Technische Ausrüstung, Anlagengruppen 1, 2, 3, 7 und 8, gem. § 55 Abs. 1 HOAI i. V. m. Anl. 15 Nr. 15.1, Leistungsphasen 3-9, sowie einige Besondere Leistungen beauftragt.
1. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: spezifischer Umsatz (brutto): Durchschnitt der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre beim Leistungsbild Technische Ausrüstung, Anlgr. 1, 2, 3, 7 und 8: 10 %.
2.2.) Referenzen: Referenzportfolio Bewerber (Büro): Schulen und Werkstätten (Sanierung oder Teilersatzneubau): 70 %

Eligibility requirements: Bei juristischen Personen Vorlage des Handelsregisterauszugs (nicht älter als 6 Monate vor dieser Bekanntmachung (Tag der Absendung der Bekanntmachung)), bei Kommanditgesellschaften sind die HR-Auszüge sowohl der Kommanditgesellschaft als auch der persönlich haftenden Gesellschafterin einzureichen. Bei Partnerschaften Vorlage des Auszugs aus dem Partnerschaftsregister nach PartG (nicht älter als 6 Monate vor dieser Bekanntmachung (Tag der Absendung der Bekanntmachung)). Erklärung, dass Ausschlussgründe nach § 123 GWB und § 124 GWB nicht vorliegen. Die tatsächlichen Leistungserbringer im Auftragsfall sind namentlich zu benennen und mit beruflicher Qualifikation anzugeben. Der Nachweis der fachlichen Qualifikation des Inhabers/der Inhaberin oder der Führungskräfte des Unternehmens oder der Projektleitung ist durch Vorlage der Berufszulassung (Nachweis Kammereintragung oder Diplomurkunde (Dipl.-Ing. Univ./TU/TH/FH, Master, Bachelor oder vergleichbare Berufszulassung) und durch Angaben zur Berufserfahrung in Jahren zu führen.