Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-23
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Inwestycja zlokalizowana jest nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu w granicach administracyjnych miasta Giżycko, na wysokości 61,80 km szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo.
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku, położonego nad jeziorem Niegocin, na jego północnym brzegu w granicach administracyjnych miasta Giżycko, na wysokości 61,80 km szlaku żeglownego Pisz-Węgorzewo, Gminie Miejskiej Giżycko, pow. giżycki, woj. warmińsko – mazurskie. Zamówienie obejmuje m.in.:
3) remont wyciągu podłużnego (slipu) dla statków 40T wraz z uzyskaniem dopuszczenia urządzenia do eksploatacji,
7) odmulenie dna basenu portowego i kanału podejściowego (po wykonaniu całości umocnień wraz z elementami w nich występującymi),
9) roboty wykończeniowe (doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania robót lub lepszego),
- Decyzja Starosty Giżyckiego nr 678.2020 z dnia 23.12.2020 r. znak: WB.6740.571.2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmujące Przebudowę zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w miejscowości Giżycko, na działkach numer 338, 318, 319, 320, 325, 317, obręb 0001 Miasto Giżycko, gmina miejska Giżycko. Decyzja stała się ostateczna w dniu 01.02.2021 r.
- Decyzja Burmistrza Giżycka o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGK.6220.2.2019.EP z dnia 04.07.2019 r. ustalająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku. Decyzja stała się ostateczna w dniu 29.07.2019 r.
- Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej znak: DOK.DOK3.9700.7.2020.AZ (PW: 133688) z dnia 06.08.2020 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, tj.: basenu portowego (zaplecza technicznego) PGW Wody Polskie zlokalizowanego w Giżycku, w gminie Giżycko, w powiecie giżyckim, w woj. warmińsko-mazurskim oraz umocnienia nabrzeża północnego brzegu Jeziora Niegocin przy zapleczu technicznym PGW Wody Polskie zlokalizowanego w Giżycku, w gminie Giżycko, w powiecie giżyckim, w woj. warmińsko-mazurskim. Decyzja stała się ostateczna w dniu 26.08.2020 r.
- Decyzja Burmistrza Giżycka nr 13/2019 z dnia 03.10.2019 r. znak: WPI.6733.10.2019.PR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Giżycku na terenie działek ewidencyjnych położonych w mieście Giżycko: 338, 325, 320, 319, 318, 317 – obręb 1. Decyzja stała się ostateczna w dniu 01.11.2019 r.
- Umowa użyczenia z dnia 23.07.2020 r. zawarta pomiędzy PGW Wody Polskie a Burmistrzem Miasta Giżycka.
RPWM.06.02.02-28-0001/20 oś priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, działanie 6.2 – Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.2 – Szlaki wodne i nabrzeża, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014–2020. Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wykonawca robót w ramach realizacji prac rozbiórkowych przystąpił do rozbiórki płyt betonowych. Po rozpoczęciu demontażu żelbetowych płyt, stwierdził odmienność stanu istniejącego. Pomiędzy palami żelbetowymi została odkryta drewniana ścianka szczelna, co zostało przedstawione w inwentaryzacji geodezyjnej. Zinwentaryzowana ścianka drewniana wpłynęła na potrzebę zlecenia przez Zamawiającego prac mających na celu usunięcie pali.
Wynikła Konieczność realizacji robót dodatkowych związanych z połączenia istniejącego oczepu z nowo wybudowanym oczepem w związku z różnicą ich wysokości. Wykonawca mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników przystąpił do niwelacji łączeń powierzonego zakresu robót z istniejącym oczepem.
Konieczność realizacji robót podlegających weryfikacji ilości jest wynikiem braku możliwości kompleksowego oszacowania zakresu wielkości robót na etapie projektowym. Brak dostępu wynikająca z bieżącego użytkowania terenu oraz jego zagospodarowanie uniemożliwiało rozpoznanie i oszacowanie wielkości obszaru objętego zakresem robót, dopiero Wykonawca wykonując sukcesywnie prace w obrębie powierzonego mu zakresu robót dokonał bilansu prac, który zarówno w ocenie Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Zamawiającego,  jak i samego Wykonawcy nie mógł zostać pominięty podczas realizacji ze względu na dbałość powierzonego mu wykonawstwa.
1.	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.


Winner: Korporacja Budowlana DORACO Spółka z o.o.