Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-05
Buyer: ADIF — Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-Ourense; vía
Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-Ourense; vía.
Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.
Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-Ourense; vía
Modificación del contrato servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-Ourense; vía (CON 017/18)
La propuesta de modificación no estaba prevista en el pliego del concurso, ni en el anuncio de licitación, pero se ajustan a lo indicado en el Cuadro de Características del contrato en su capítulo IV. Efectos del Contrato, punto 6. Modificaciones del Contrato, apartado 6.2 Modificaciones no previstas y desarrollado en el anexo de condiciones generales en el apartado 7.1.3.b.
Para la ejecución de las obras recogidas en el proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-Ourense; vía, ha sido necesario tramitar un modificado que implica ampliación de plazo. Con el fin de poder asegurar el control de las obras es por tanto necesario adecuar el personal previsto en el pliego del concurso al ritmo vigente de las obras y las necesidades de ejecución. Se deben por tanto adecuar los medios de control y vigilancia de la ejecución de las obras del tramo en consonancia con el ritmo de los trabajos.
El aumento del importe del contrato de servicios de asistencia técnica para el control de las obras a origen, incluyendo la actual propuesta, es del 25,02 %.
El motivo de la modificación antes expuesto, se deriva de circunstancias sobrevenidas que eran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, por lo que se ajusta al supuesto b) recogido en el apartado 7.1.3. del anexo de condiciones generales para los contratos de servicios del pliego, cumpliéndose además las tres condiciones que menciona dicho apartado:
— la necesidad de la modificación se deriva de circunstancias que una actuación diligente de ADIF AV no ha podido prever,
— la modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que no excede, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a lo anterior expuesto, del 50 % de su precio inicial, IVA excluido.
Adicionalmente, cabe decir que las variaciones propuestas son las indispensables para responder a la causa objetiva que la hace necesaria.
Para la ejecución de las obras recogidas en el proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el trayecto Taboadela-Ourense; vía, ha sido necesario tramitar un modificado que implica ampliación de plazo. Con el fin de poder asegurar el control de las obras es por tanto necesario adecuar el personal previsto en el pliego del concurso al ritmo vigente de las obras y las necesidades de ejecución. Se deben por tanto adecuar los medios de control y vigilancia de la ejecución de las obras del tramo en consonancia con el ritmo de los trabajos. El aumento del importe del contrato de servicios de asistencia técnica para el control de las obras a origen, incluyendo la actual propuesta, es del 25,02 %. El motivo de la modificación antes expuesto, se deriva de circunstancias sobrevenidas que eran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, por lo que se ajusta al supuesto b) recogido en el apartado 7.1.3. del anexo de condiciones generales para los.


Winner: Esteyco, S. A.