Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-26
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Projekt řeší modernizaci dálnice D1 v úseku od km 56,300 do km 66,317574, tj. staničení dálnice km 66,320 (napojení na modernizovaný úsek 09). Celková délka modernizovaného úseku činí 10,01757 km. Řešený úsek začíná v prostoru MÚK Soutice a končí cca 100 m za mimoúrovňovou křižovatkou Loket. Předmětem stavby je především kompletní výměna asfaltové vozovky, která je již na konci životnosti. Současně s výměnou krytu vozovky bude provedeno její rozšíření tak, aby v základním příčném uspořádání byla celková šířka zpevnění u každého jízdního pásu minimálně 11,5 m. tj. rozšíření z kategorie D 26,5 na kategorii D 28. Toto rozšíření umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice v režimu 2+2 (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Pro běžný provoz zůstávají 2 jízdní pruhy šířky 3,75 m v každém směru, rozšířena je zpevněná krajnice. Předmětem stavby je i úprava příčných sklonů vozovky dálnice, prodloužení a rozšíření přídatných pruhů, úpravu a doplnění přejezdů středního dělícího pásu.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována  rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Na jednání výrobního výboru ze dne 14.01.2020 bylo Objednatelem upozorněno na nutnost zajištění bezpečnosti spočívající v zakrytí zrcadel mostu SO 07-203.1. V průběhu prací došlo k demolici a výstavbě nových mostů v PJP. Původní mosty (zrcadla) byla zakryta ŽB deskou, která byla zdemolována s pravými mosty. Poté proběhla výstavba nových mostů v PJP. Z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti Objednatel požadoval dočasné zakrytí zrcadel mostů. Důvod pro zakrytí je např. situace při dopravní nehodě, kdy její účastníci mohou přelézat svodidla a mohlo by tak dojít k pádu osob do prostoru mezi mosty.
V době zpracování PDPS nebylo zakrytí zrcadel Objednatelem požadováno, a proto PDPS tyto práce neobsahovala.
Změna splňuje náležitosti Změny nezbytné k dokončení dle § 11 Směrnice. Ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a § 4 Směrnice - " Základní hodnocení změn" se nejedná o změny, které by umožnili účast jiných dodavatelů nebo by mohli ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, dále se ne-jedná o změny, které by měnili ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Na jednání výrobního výboru ze dne 14.01.2020 bylo Objednatelem upozorněno na nutnost zajištění bezpečnosti spočívající v zakrytí zrcadel mostu SO 07-203.1. V průběhu prací došlo k demolici a výstavbě nových mostů v PJP. Původní mosty (zrcadla) byla zakryta ŽB deskou, která byla zdemolována s pravými mosty. Poté proběhla výstavba nových mostů v PJP. Z důvodu nutnosti zajištění bezpečnosti Objednatel požadoval dočasné zakrytí zrcadel mostů. Důvod pro zakrytí je např. situace při dopravní nehodě, kdy její účastníci mohou přelézat svodidla a mohlo by tak dojít k pádu osob do prostoru mezi mosty.
V době zpracování PDPS nebylo zakrytí zrcadel Objednatelem požadováno, a proto PDPS tyto práce neobsahovala.


Winner: EUROVIA CS, a.s.