Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-13
Buyer: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45215000: Construction work for health buildings | 45311000 | 45311100 | 45330000

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II"
Wykonanie generalnego remontu oraz przebudowy budynku B Szpitala Praskiego z dostosowaniem do nowych funkcji dla podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej. Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie prace określone w dokumentacji projektowej, w umowie, SIWZ oraz wszelkie inne roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Budynek B Szpitala Praskiego usytuowany jest w południowo zachodniej części działki 32/4 z obrębu 4-15-04. Budynek pełnił wcześniej funkcję szpitala. Obecnie w związku z potrzebą dostosowania obiektu do potrzeb podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej istnieje potrzeba wykonania modernizacji i przebudowy obiektu, który ma być oddzielony funkcjonalnie i organizacyjnie od szpitala.
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II".
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2.Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego  postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
−	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na  projektowane postanowienie umowy;
−	zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy
−	zaniechanie przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Wykonanie generalnego remontu oraz przebudowy budynku B Szpitala Praskiego z dostosowaniem do nowych funkcji dla podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej. Zakres rzeczowy niniejszego zamówienia obejmuje wszystkie prace określone w dokumentacji projektowej, umowie, SIWZ oraz wszelkie inne roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Budynek B Szpitala Praskiego usytuowany jest w południowo zachodniej części działki 32/4 z obrębu 4-15-04. Budynek pełnił wcześniej funkcję szpitala. Obecnie w związku z potrzebą dostosowania obiektu do potrzeb podmiotów realizujących zadania pomocy społecznej istnieje potrzeba wykonania modernizacji i przebudowy obiektu, który ma być oddzielony funkcjonalnie i organizacyjnie od szpitala. Zestawienie powierzchni: — powierzchnia działki 32/4 objęta zakresem opracowania 5 020,00 m2 , — powierzchnia zabudowy 1 132,58 m2 , — powierzchnia całkowita 6 795,48 m2 , — powierzchnia użytkowa 4 342,05 m2 , — kubatura 25 452,0 m3 , — powierzchnia utwardzona ogółem 1 835,0 m2 , — powierzchnia zieleni w granicach działki 2 052,8 m2 . Budynek posiada zaopatrzenie w media zewnętrzne. Wszystkie tj. zasilenie energetyczne i teletechniczne, przyłącza wodno-kanalizacyjne, cieplne wymagają rozbudowy w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu. Zasilenie w media zgodnie z: — warunkami technicznymi przyłączenia nr. PRO.DRP.669.331.2018.119010.18.TS.MS MPWiK z dnia 22 maja 2018 r. do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, — pismo Veolia Energia Warszawa S.A. nr. VWAW/ETW/18/1817769/1 z dnia 21 sierpnia 2018 r. dotyczące warunków zmiany mocy zamówionej, — warunki przyłączenia instalacji elektrycznej obiektu nr. ND/CS/09232/2018 z dnia 18 maja 2018 r. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Rozbiórki i demontaże, wraz z uwzględnieniem wskazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków elementów do zabezpieczenia i odtworzenia; 2) Osuszanie istniejących ścian, fundamentów budynku; 3) Przebudowę budynku „B“ Szpitala Praskiego, określoną w dokumentacji projektowej, wraz z uwzględnieniem wskazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków elementów do zabezpieczenia i odtworzenia: a) konstrukcja; b) architektura; c) wykonanie instalacji ogrzewania, ciepła technologicznego, instalacji wentylacji i klimatyzacji; d) wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz hydrantowej; e) wykonanie instalacji elektrycznych; f) wykonanie instalacji teletechnicznych; g) wykonanie instalacji gazów medycznych; h) wykonanie przyłączy instalacyjnych: wodnych, kanalizacyjnych wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu oraz uzyskania pozwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót u właściciela terenu; i) wykonanie przyłączy instalacyjnych: elektrycznego i teletechnicznego; j) wykonanie instalacji węzła cieplnego wraz z automatyką i z włączeniem do sieci cieplnej; k) automatyka instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, pomp.
4) Prace związane z zagospodarowaniem terenu (zgodnie z projektem architektury oraz projektem architektury krajobrazu)
Zakres inwestycji objęty jest następującymi decyzjami: 1) Decyzja nr 221/2018 WAiB Praga Północ, z dnia 16 października 2018 r. L.dz. UD-VIIWAB.6740.165.2018.DWA(6) – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. 2) Decyzja nr W/2960/2018 MWKZ z dnia 4 października 2018 r., L.dz. WZW.5142.1432.2018.MP – pozwolenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przebudowę budynku.
Wcześniejsze zmiany oraz zmiany nie podlegające ogłoszeniu: Protokół konieczności nr 2 z 11.05.2021 r., nr 4 z 09.06.2021 r., nr 5 z 01.07.2021 r., nr 3 z 09.06.2021 r. nr 5 z 01.07.2021 r., nr 7 z 12.08.2021 r., nr 6 z 12.08.2021 r., nr 8 z 21.04.2022 r., nr 9 z 21.04.2022 r. nr 10 z 21.04.2022 r., nr 11 z 21.04.2022 r.  nr 12 z 21.04.2022 r.
- zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy do dnia 30.04.2023 r., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 i 2 Umowy.
- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, które obecnie wynosi 41.095.056,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), tj. 33.420.100,34 zł netto oraz 7.674.955,66 zł podatek VAT.
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych określonych w protokołach konieczność, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do Umowy oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Umowy o kwotę 3.770.872,45 zł brutto, tj. 3.065.749,95 zł netto, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą pzp), w związku z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) zwanej dalej łącznie ustawą pzp.


Winner: Climamedic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa