Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-02-12
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
CPV classification: 45213321 | 45231400 | 45233144 | 45234100 | 45234115

Technical requirements: Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)
Vállalkozási szerződés keretében az Ebes (kiz.) - Debrecen (kiz.) a 2105+00 - 2181+50 szelvények közötti vasúti vonalszakasz teljes átépítése és a kapcsolódó munkák megvalósítása.
Vállalkozási Szerződés keretében Százhalombatta (bez.) - Ercsi elágazás (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.08)
A Százhalombatta (bez.) - Ercsi-elágazás (bez.) 15,70 km hosszú vasúti vonalszakasz (219+00 - 376+00 hm sz. között) Százhalombatta állomás átépítése, új nyíltvonali vágányok építése, a meglévő vágányhálózatba Ercsi-elágazásnál becsatlakozva v = 120/160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre. 120/160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 15,70 pályakm hosszon. Százhalombatta vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése, aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak építése. Külön szintű vasúti-közúti keresztezések kialakítása. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer építése és átépítése. P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon. Főbb mennyiségek: - Hézagnélküli vágány al-és felépítményének építése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Százhalombatta - Ercsi-elágazás nyíltvonali vonalszakaszon: ~21 vkm, - Állomási átmenő fővágányok és nyíltvonali vágányok átépítése al - és felépítménnyel: 15,3 vkm, - Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~2,1 vkm, - Vasúti műtárgyak: 11 db kerethíd építése, 1 db kerethíd felújítása, 1 db vb lemezhíd felújítása, - Szent László patak feletti tartóbetétes vb műtárgy bontása és új építése, - Peronaluljáró építése: 1 db, - Közúti felüljáró építése: 4 db, - Közúti aluljáró építése: 2 db, - Közúti aluljáró bontása: 1 db, - Támfal építése: 1 db, - Százhalombatta állomás átépítése során 27 csoport új kitérő beépítése Ercsi-elágazás átépítése során 9 csoport új kitérő beépítése, - Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 36 csoport kitérőben,,ó - 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~44 km, - Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 16,5 km, - A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Százhalombatta állomáson 22 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függéses biztosító berendezés, - Vasúti térvilágítás kiépítése 2 különálló helyszínen, - Esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése: 3 db, - Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint, - Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint, - Projekt során a módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén, - Építési engedélyek módosítása, megszerzése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Részajánlattétel nem megengedett az alábbiakra tekintettel: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
Vállalkozó ajánlattételének alapját a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumok képezték. Vállalkozó az 52194 tervszámú_G09_N101_NR0401 rajzszámú, jóváhagyott kiviteli pályaterv kisajátítási vonala + 5,0 méter távolságot feltételezhetett a vasútfejlesztés részére rendelkezésre álló területként. A IV. sz. hulladékkazetta többlet helyigénye miatt szükségessé vált további 149 fm támfal építése a 260+06 – 261+55 hm. szelvények között, 379 691 532 Ft értékben. A műszaki tartalom és a vállalkozói díj módosításának jogi alapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése.
4.1 A Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege 48 565 199 139 Ft összegre módosul tartalékkeret nélkül.
8.1.1 A teljesítési biztosíték összege 2 428 259 957 Ft-ra módosul, ami a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a.
8.2.1 A jótállási biztosíték összege 2 428 259 957 Ft-ra módosul, ami a tartalékkeret és áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-a.
Számlavezető pénzügyi intézmény neve: Magyar Államkincstár. Számlaszáma: 10023002-00337380-000000103.
Vállalkozó ajánlattételének alapját a közbeszerzési eljárás során kiadott dokumentumok képezték. Vállalkozó az 52194 tervszámú_G09_N101_NR0401 rajzszámú, jóváhagyott kiviteli pályaterv kisajátítási vonala + 5,0 méter távolságot feltételezhetett a vasútfejlesztés részére rendelkezésre álló területként. A IV. sz. hulladékkazetta többlet helyigénye miatt szükségessé vált további 149 fm támfal építése a 260+06 - 261+55 hm. szelvények között, 379 691 532,- Ft értékben. A műszaki tartalom és a vállalkozói díj módosításának jogi alapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése.


Winner: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság