Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-11-21
Buyer: Solartech Sp. z o.o.
Country: PL
Region: PL418
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 09332000: Solar installation | 44000000 | 45000000: Construction work | 45233140: Roadway works
Estimated value: 5207843 PLN
Award criteria: price, quality

Technical requirements: 1.Przedmiotem zamówienia jest , uzyskanie warunków przyłączenia do sieci Enea Operator ze względu na wybór paneli fotowoltaicznych i falowniki fotowoltaiczne, wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniem bez uwag z Enea Operator na zgodność z warunkami przyłączeniowymi w zakresie układu pomiarowego i telemechaniki , wybudowanie ,uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej przygotowanie projektów Wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej pracującej w układzie sieciowym do sieci dystrybucyjnej o mocy 2 x1 MWp.. 
Inwestycja obejmuje w szczególności:
Wymagania odnośnie zastosowanych materiałów, warunków dostawy i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także inne warunki związane z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP, itp. określone są w dokumentacji projektowej, STWiOR, oraz innych załącznikach do SWZ.
 Instalacja  fotowoltaiczna dla farm Plewiska 8 i Plewiska 9 będzie zbudowana z następujących urządzeń:
•	Dwa komplety konstrukcji wsporczej z panelami fotowoltaicznymi, których moc wyrażona w kWp musi zawierać się w przedziale 999,00 do 999,99 kWp
•	Falowników fotowoltaicznych, dobranych do mocy sumarycznej paneli podłączonych do falowników
•	Oprogramowania fabrycznego instalacji fotowoltaicznej zainstalowanego na komputerze stacjonarnym Zamawiającego lub do odczytu w chmurze poprzez łącze internetowe z dowolnego miejsca na świecie z  komputera lub telefonu komórkowego.
•	Dwóch stacji Transformatorowych
•	Systemu uziemionych połączeń wyrównawczych
•	Ochrony przepięciowej
•	Okablowania nn, SNElektrownia fotowoltaiczna będzie posiadać infrastrukturę towarzyszącą składającą się
z następujących elementów:•	Systemu monitoringu wizyjnego CCTV
•	Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
•	Kanalizacji teletechnicznej wraz z światłowodami
•	Ogrodzenia z bramami wjazdowymi 
•	Utwardzenie drogi dojazdowej, oraz placów
•	Posianie, pielęgnacja do wymaganego wzrostu roślinnością niskorosnącą
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu proponowanych  materiałów i rozwiązań oraz uzyskania akceptacji tych dokumentów przez Zamawiającego poprzez karty zatwierdzenia materiału. Dodatkowo
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla zaproponowanych finalnych projektów wykonawczych
2.	Inwestycja zlokalizowana ma być na części działki 1220/1 obręb Plewiska ,gmina Komorniki 
3.	Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ.
4. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy także szczególnie uwzględnić:
•	Wykonanie dokumentacji zamiennej i uzyskanie pozwolenia zamiennego do wydanego PnB jeżeli wykonawca tak zdecyduje
•	Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji instalacji fotowoltaicznej
•	Uzyskanie aneksów do warunków przyłączeniowych w zakresie zmiany mocy i typów paneli fotowoltaicznych oraz typów i mocy falowników fotowoltaicznych
•	Wykonanie projektu wykonawczego układu pomiarowego oraz telemechaniki na zgodność z warunkami przyłączeniowymi i aneksami wraz z uzgodnieniem bez uwag z Enea Operator
•	Opracowanie Instrukcji ruchu i eksploatacji oraz harmonogramu prób i testów, które należy uzgodnić z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
    •	Wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i złożoną ofertą, 
•	Prowadzenie dziennika budowy
•	Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i bieżąca aktualizacja raz w tygodniuOrganizacja Rady Budowy na terenie budowy lub innym miejscu maksymalnie oddalonym od placu budowy 5km
      •	Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
      •	Obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, •	Przystosowanie terenu budowy (w tym gruntu) do wykonania Przedmiotu Umowy
      •	Wykonanie próby sprawności przed podłączeniem. Po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 2 dni przed planowanym wykonaniem próby,
      •	Uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów wybudowanych w ramach Przedmiotu Umowy;
      •	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu,
•	 Dokonanie niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich urzędów i instytucji w celu dokonania odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
•	Zamawiający wymaga gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia. Okres wymaganej gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy wg Umowy.
•	 Wykonawca nie może uzależniać możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi od realizacji jakichkolwiek wymogów dodatkowych (np. ponadstandardowych zasad konserwacji, użytkowania w sposób inny niż wynika to ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia, itp.).
•    Przekazanie umowy serwisowej określającej koszty przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Kryterium ceny (C) – 60%:
cena oferty najniższej
          	Liczba punktów  = 		 		   x 60 pkt
cena oferty ocenianej
Gwarancja (G) – 30%:
G = G falownik + G Konstrukcja + G Moduły
1.	Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578) Pzp. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2.	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 Pzp).
.Przedmiotem zamówienia jest , uzyskanie warunków przyłączenia do sieci Enea Operator ze względu na wybór paneli fotowoltaicznych i falowniki fotowoltaiczne, wykonanie dokumentacji projektowej z uzgodnieniem bez uwag z Enea Operator na zgodność z warunkami przyłączeniowymi w zakresie układu pomiarowego i telemechaniki , wybudowanie ,uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej przygotowanie projektów Wykonawczych, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej pracującej w układzie sieciowym do sieci dystrybucyjnej o mocy 2 x1 MWp.. 
Inwestycja obejmuje w szczególności:
Wymagania odnośnie zastosowanych materiałów, warunków dostawy i przechowywania oraz montażu elementów składowych instalacji, a także inne warunki związane z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpożarowej, BHP, itp. określone są w dokumentacji projektowej, STWiOR, oraz innych załącznikach do SWZ.
 Instalacja  fotowoltaiczna dla farm Plewiska 8 i Plewiska 9 będzie zbudowana z następujących urządzeń:
•	Dwa komplety konstrukcji wsporczej z panelami fotowoltaicznymi, których moc wyrażona w kWp musi zawierać się w przedziale 999,00 do 999,99 kWp
•	Falowników fotowoltaicznych, dobranych do mocy sumarycznej paneli podłączonych do falowników
•	Oprogramowania fabrycznego instalacji fotowoltaicznej zainstalowanego na komputerze stacjonarnym Zamawiającego lub do odczytu w chmurze poprzez łącze internetowe z dowolnego miejsca na świecie z  komputera lub telefonu komórkowego.
•	Dwóch stacji Transformatorowych
•	Systemu uziemionych połączeń wyrównawczych
•	Ochrony przepięciowej
•	Okablowania nn, SNElektrownia fotowoltaiczna będzie posiadać infrastrukturę towarzyszącą składającą się
z następujących elementów:•	Systemu monitoringu wizyjnego CCTV
•	Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu
•	Kanalizacji teletechnicznej wraz z światłowodami
•	Ogrodzenia z bramami wjazdowymi 
•	Utwardzenie drogi dojazdowej, oraz placów
•	Posianie, pielęgnacja do wymaganego wzrostu roślinnością niskorosnącą
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu proponowanych  materiałów i rozwiązań oraz uzyskania akceptacji tych dokumentów przez Zamawiającego poprzez karty zatwierdzenia materiału. Dodatkowo
Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego dla zaproponowanych finalnych projektów wykonawczych
2.	Inwestycja zlokalizowana ma być na części działki 1220/1 obręb Plewiska ,gmina Komorniki 
3.	Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załącznikach do SWZ.
4. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy także szczególnie uwzględnić:
•	Wykonanie dokumentacji zamiennej i uzyskanie pozwolenia zamiennego do wydanego PnB jeżeli wykonawca tak zdecyduje
•	Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji instalacji fotowoltaicznej
•	Uzyskanie aneksów do warunków przyłączeniowych w zakresie zmiany mocy i typów paneli fotowoltaicznych oraz typów i mocy falowników fotowoltaicznych
•	Wykonanie projektu wykonawczego układu pomiarowego oraz telemechaniki na zgodność z warunkami przyłączeniowymi i aneksami wraz z uzgodnieniem bez uwag z Enea Operator
•	Opracowanie Instrukcji ruchu i eksploatacji oraz harmonogramu prób i testów, które należy uzgodnić z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
    •	Wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z umową, dokumentacją techniczną i złożoną ofertą, 
•	Prowadzenie dziennika budowy
•	Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i bieżąca aktualizacja raz w tygodniu Organizacja Rady Budowy na terenie budowy lub innym miejscu maksymalnie oddalonym od placu budowy 5km
      •	Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
      •	Obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, •	Przystosowanie terenu budowy (w tym gruntu) do wykonania Przedmiotu Umowy
      •	Wykonanie próby sprawności przed podłączeniem. Po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 2 dni przed planowanym wykonaniem próby,
      •	Uruchomienie i rozruch instalacji oraz obiektów wybudowanych w ramach Przedmiotu Umowy;
      •	Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu,
•	 Dokonanie niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich urzędów i instytucji w celu dokonania odbiorów i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
•	Zamawiający wymaga gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia. Okres wymaganej gwarancji i rękojmi to 60 miesięcy wg Umowy.
•	 Wykonawca nie może uzależniać możliwości skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z rękojmi od realizacji jakichkolwiek wymogów dodatkowych (np. ponadstandardowych zasad konserwacji, użytkowania w sposób inny niż wynika to ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia, itp.).
•    Przekazanie umowy serwisowej określającej koszty przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.


Winner: Ferro Wings Sp.  z o.o.
Award value: 54086467.56
Number of bids: 8