Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-04-16
Buyer: Агенция „Митници“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 71000000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“
Дейност I „Изготвяне на инвестиционен проект (ИП — разработване на ИП във фаза „работен проект“ (РП)“, включително необх. работни детайли за нуждите на обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.5.2001г. за обхвата и съдържанието на ИП, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в техническата спецификация изисквания за разработване на ИП, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба и текущото състояние на съответния обект, включително необх. работни детайли, необходими за съгласуване на проектите с всички експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ.
Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено финансиране за предмета ѝ. Предвижда се финансирането за обществената поръчка да бъде осигурено от бюджета на Агенция „Митници“ и от републиканския бюджет.
Работният ИП да се разработи по вариант № 2, предложен в предпроектното проучване (ПП), което е неразделна част от документацията или по предложено от изпълнителя (и-я) друго трасе, изцяло преминаващо под работната площадка (РПл) на пункта, без преминаване през частни имоти, като задължително участъкът под входящите и изходящи трасета да се изпълнява по технологията на микротунелиране.
Дейност II „Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта“ съгласно изготвените от и-я и съгласувани и одобрени по съответния ред ИП, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техн. спецификация, предложението за изпълнение на ОП и ценовото предложение.
На турска територия под жп линията, разположена северно от ГКПП, са изградени 2 бр. плочести водостоци с габарит Г4 и височина 3 м, през които преминават високите води на р. Хаяз и се изливат на българска територия.
В момента отводняването на ГКПП „Капитан Андреево“ е решено с тръбен водосток — стоманобетонова тръба DN1000 мм с дължина 318, 00 м,  преминаващ под РПл на пункта и заустващ в отводнителен канал,  стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД. Целта на проекта е постигната чрез проектни решения за изграждане на водоотвеждащи съоръжения,  както и с осигуряване на екологично и ландшафтно оформяне на прилежащите терени. Съгласно изискванията на възложителя (в-я) да се разработи в „работна фаза“ ИП по вариант № 2,  предложен в ПП, или по предложено от и-я друго трасе, изцяло преминаващо под РПл на пункта, като задължително участъкът под входящите и изходящи трасета да се изпълнява по технологията на микротунелиране.
2. Общият срок за изпълнение на ОП е по предложение на участника (у-ка), но не повече от 180 к. дни и не по-малко от 65 к. дни, със срокове за отделните основни дейности,  както следва:
Срокът за изготвяне на ИП е по предложение на у-ка, но не повече от 60 к. дни и не по-малко от 20 к. дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността (осигуряване на фин. за изпълнение на ОП),  отправено от в-я до и-я, и приключва с подписване на констативен протокол (КП), с който в-ят приема изготвения РП за обекта.
Срокът за изпълнение на СМР по одобрен РП е по предложение на у-ка, но не повече от 120 к. дни и не по-малко от 45 к. дни. Срокът започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво и приключва с приемането на обекта с констативен акт (КА) за установяване годността за приемане на строежа съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Забележка: Съгласуването на ИП и издаването на разрешение за строеж се извършва извън срока за изготвяне на ИП и срока за изпълнение на СМР.
Срокът за упражняване на АН по време на строителството започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на стр. площадка и приключва с приемането на обекта с КА за установяване годността за приемане на строежа и подписване на КП, с който в-ят приема доклада за упражнен АН.