Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-19
Buyer: Tatabányai Tankerületi Központ
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45110000 | 45210000: Building construction work | 45261400 | 45262700

Technical requirements: „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-EFOP-4.1.2-17-2017-00083”
Vaszary János Ált.Isk.műemléki épület (műemléki törzsszám: 2389 [6457]; MJT 10276 [6387]; MK 2426 [28059]; MK 2428 [28062]; MK 2453 [28143] ) iskolaépület bővítés és egy részének részleges felújítása:
Meglévő nettó hasznos alapterület: 5702,8 m2, meglévő br. hasznos alapterület 6823 m2, a tervezett (felújítást és bővítést követően) nettó hasznos alapterület: 6544,04 m2, tervezett br.hasznos alapterület 8162 m2.
A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-EFOP-4.1.2-17-2017-00083”
Vaszary János Ált.Isk.műemléki épület (műemléki törzsszám: 2389 [6457]; MJT 10276 [6387]; MK 2426 [28059]; MK 2428 [28062]; MK 2453 [28143] ) iskolaépület bővítés és egy részének részleges felújítása:
Meglévő nettó hasznos alapterület: 5702,8 m2, meglévő br. hasznos alapterület 6823 m2, a tervezett (felújítást és bővítést követően) nettó hasznos alapterület: 6544,04 m2, tervezett br.hasznos alapterület 8162 m2.
A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
1. A jelen szerződésmódosítás alapján a Kivitelező által megvalósítandó műszaki tartalom a kivitelezés teljesítése során a rendeltetésszerű, biztonságos használathoz szükségszerűen felmerülő műszaki tartalommal módosul a jelen szerződésmódosítás műszaki mellékleteiben meghatározottak, az alábbi indokok alapján.
2. A kivitelezői felvonulást követően, roncsolásos vizsgálat során megállapításra került, hogy a „B” épületszárny zárófödéme oly mértékben károsodott, hogy azt el kell bontani ezáltal a korábban megtervezett rétegrend a födém állapotára való tekintettel nem megvalósítható. (1-2. számú melléklet)
Továbbá a feltárás során derült ki, hogy a faanyag nem tartható meg, mivel a födém és a fedélszék faanyaga súlyosan károsodott, amit a statikai szakvélemény és faanyagvédelmi szakértő állásfoglalása alapján javítani már nem lehetséges.
A tervezési folyamat során a födémkutató vizsgálat megtörtént, azonban az nem fedte fel azt a mértékű károsodást, mely a bontás során derült ki.
Figyelemmel arra, hogy a beruházás műemléki épületet érint, bevonásra került művészettörténeti szakértő és megállapításra került, hogy a födém nem számít örökségvédelmi szempontból értékesnek, ezért műemléki érték ezzel nem károsodik. (3-4. számú melléklet)
3. Fentiekre tekintettel az eredetileg tervezett födém megerősítés és tetőszerkezet újratervezése indokolt, ezáltal más műszaki megoldás szükséges ahhoz, hogy a teljes födém lecserélésre, illetve az új tetőszerkezet kialakításra kerüljön.
4. Kivitelező a Szerződés szerinti műszaki tartalmat a jelen szerződésmódosítás 1-3. pontja alapján, a jelen szerződésmódosítás 5. számú mellékleteként csatolt árazott költségvetésben rögzített módosított feladatok, műszaki tartalom szerint köteles megvalósítani (a továbbiakban: Kiegészítő Munkák). A Kiegészítő Munkák leírását - fenti indokoltságra is tekintettel - a költségvetés tartalmazza.


Winner: Euro Generál Zrt.