Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-18
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/325 Dolní Brusnice“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 1.000.000 Kč.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Stav nosné konstrukce propustku (kamenná klenba a čela) a navazující opěrné zdi zajišťující soukromý pozemek a blízké opěry mostu na místní komunikaci, se od doby přípravy projektu výrazně zhoršil. Sondami bylo navíc zjištěno, že potrubí plynovodu prochází přímo nosnou konstrukcí (klenbou) propustku.  Z těchto důvodů bylo po dohodě se Správcem stavby rozhodnuto stávající nosné konstrukce propustku, které jsou oporou okolních výše uvedených konstrukcí v problematickém stavebně-technickém stavu, nebourat a zvolit technické řešení, které by do nich nijak nezasáhlo. Bude provedeno technické řešení, kdy do stávajícího otvoru bude zasunuta ocelová flexibilní trouba a vnější prostor bude vyplněn cemento-popílkovou suspenzí. Trouba bude realizována bez čela vpravo a její zásyp a opevnění zároveň zajistí problematické navazující konstrukce. V místě napojení na část propustku realizovanou dle projektu z betonových trub bude zřízena železobetonová spojovací šachta. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce 706.642,61 Kč; Vícepráce 873 556,28 Kč bez DPH.
Trvalé dopravní značení bude realizováno dle schváleného stanovení místní úpravy. Proti zadávací dokumentaci došlo v mezidobí mezi zpracováním projektu a realizací stavby k převedení původních účelových komunikací do kategorie komunikací místních a nově tak bylo nutné řešit dopravním značením napojení těchto komunikací, např. křižovatky. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce 7 272,44 Kč; Vícepráce 115 877,62 Kč bez DPH.
Při realizaci stavby bylo nutné provést stoky dešťové kanalizace dle skutečného stavu skrytých konstrukcí na místě, existujících inženýrských sítí a možnosti napojení. ZBV tak řeší skutečné délky potrubí, které zohledňuje výše uvedené vlivy. Jedná se o stoky C, C1, D, E a E1. Tyto vícepráce nebylo možné z dříve zajištěných podkladů předvídat. Méněpráce 7 214,80 Kč; Vícepráce 8 551,73 Kč bez DPH.


Winner: MI Roads a.s.