Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-20
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Предмет на настоящата обществена поръчка е супервизия на проектирането и строителството на пътната част на лот 3.1 с дължина около 12,6 км (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, измествания на пътища, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, армостени, мостови съоръжения, надлези и подлези, пътни възли и система за регионално управление на пътна инфраструктура. Извършването на услугата, предмет на настоящата поръчка, включва изпълнението на всички дейности по изграждането на посочения участък, които са свързани с:
—  извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.
Предмет на настоящата обществена поръчка е супервизия на проектирането и строителството на пътната част на лот 3.1 с дължина около 12,6 км (от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+400 до км 376+000), със съответните земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, измествания на пътища, малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени, армостени, мостови съоръжения, надлези и подлези, пътни възли и система за регионално управление на пътна инфраструктура. Извършването на услугата, предмет на настоящата поръчка, включва изпълнението на всички дейности по изграждането на посочения участък, които са свързани с:
—  извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.
С подписаното допълнително споразумение към договор № 164/30.12.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 срокът за изпълнение на договора по клауза 1.3 от 60 месеца се променя на 64 месеца. В подклауза 1.4 от клауза 1 „Общи условия“ от договор № 164/30.12.2015 г. в приложение 3  „Възнаграждение и условия за плащане“ да се въведат следните промени:
Изменя се таблицата от т. 1.1 към т. 1 „Формиране на възнаграждението“, а именно подготвителен етап преди строителството (т. 3.5 от техническата спецификация) се променя на 20 месеца, а строителство (т. 3.6 от техническата спецификация) се променя на 26 месеца, както се изменя и т. 2.1 към т. 2 и „максимално допустимо възнаграждение“ на изпълнителя „в размер на 1 695 249,00 BGN без ДДС“ се променя, както следва: „в размер на 1 835 805,00 BGN (един милион осемстотин тридесет и пет хиляди осемстотин и пет лева) без ДДС.
Началото на изпълнението на договора за супервизия на проектиране и строителство предхожда датата на започване по договора за проектиране и строителство с 42 дни. По договора за проектиране и строителство се реализира закъснение при представяне на техническия проект от страна на строителя, което доведе до по-късно стартиране на периода на строителство с 22 дни. Тези обстоятелства доведоха до удължаване на подготвителния етап преди строителството (съгл. т. 3.5 от техническата спецификация). При изпълнение на проектирането и строителството на лот 3.1 възникна необходимост от удължаване на периода на строителство на строително-монтажните работи. Гореописаните обстоятелства обуславят необходимостта да бъде приложена подклауза 6.9 от договор № 164/30.12.2015 г. за извършване на супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1.


Winner: ДЗЗД „СН АМ Струма лот 3.1“