Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-24
Buyer: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z rozbudową ulicy Arkońskiej i przebudową skrzyżowania ul. Arkońskiej z ul. Bułgarską w Szczecinie.
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z rozbudową ulicy Arkońskiej i przebudową skrzyżowania ul. Arkońskiej z ul. Bułgarską w Szczecinie.
1. W Sekcji II w pkt 1.7) niniejszego ogłoszenia "Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)"  -  30.000.000,00 PLN. Szacunkowa wartość udzielanej części zamówienia, którego dotyczyło przedmiotowe postępowanie - 6.942.320,58 PLN.
2. W Sekcji II w pkt 2.5) niniejszego ogłoszenia zamawiający zmuszony został do zaznaczenia jednej z opcji kryterium udzielenia zamówienia (tj. cena), wbrew temu, iż zamówienie prowadzone było w trybie "z wolnej ręki". Zamawiający nie przewidywał kryteriów udzielenia zamówienia, natomiast formularz traktuje zaznaczenie tego pola jako obowiązkowe.
3. Całkowita końcowa wartość umowy określona w Sekcji V w pkt 2.4) niniejszego ogłoszenia jest wartością brutto.
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interesw uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającegoprzepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie iskarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatulub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopięodwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł onzapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznaćsię z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przedupływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie KrajowejIzby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Przedmiot zamówienia obejmuje "Przebudowę ulicy Bułgarskiej wraz z rozbudową ulicy Arkońskiej i przebudowę skrzyżowania ul. Arkońskiej z ul. Bułgarską w Szczecinie".
Zmiany w wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji deszczowej  oraz zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zwiększenie ilości w pozycjach 16 i 17 TER jest możliwe na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć okoliczności powodujących zmiany. Zgodnie z badaniami laboratoryjnymi przeprowadzonymi na potrzeby opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, głębokość zalegania gruntów nasypowych na terenie parkingu, składających się z piasków drobnych humusowych, kształtowała się średnio od 0,4 do 0,8 m, z lokalnymi soczewkami od 1,1 do 1,3 m w miejscu projektowanych zbiorników na deszczówkę. Do wyliczeń przedmiarowych założono średnią głębokość zalegania piasków drobnych humusowych na głębokość 0,6 m, w tym zdjęcie humusu na głębokość 0,4 m, a pozostałą ilość do wywiezienia wraz z gruzem i kosztem jego utylizacji. W ramach przekopów kontrolnych w trakcie realizacji robót stwierdzono zwiększoną ilość zalegania gruntów złożonych z piasków drobnych humusowych na głębokość 1,14 m, co zostało potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wobec stwierdzonych rzeczywistych warunków gruntowych na terenie projektowanego parkingu, w celu wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną zachodzi konieczność wykonania robót ziemnych w zwiększonych ilościach, czego nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy na wykonanie robót budowlanych.
Zmiana nie powoduje modyfikacji ogólnego charakteru umowy, a wzrost wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 50 % pierwotnej wartości umowy. W wyniku zwiększenia ilości
Art 455 ust. 1 pkt 4 PZP. Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością , nie mógł przewidzieć a zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejna zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy.


Winner: Roverpol sp. z o.o.