Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-29
Buyer: Országos Kórházi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45215100

Technical requirements: Ajánlatkérő a beruházást az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 ”Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” pályázat támogatásából valósítja meg.
A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
Ajánlatkérő a beruházást az EFOP-2.2.0-16-2016-00008 ”Pszichiátriai és addiktológiai gondozóhálózat fejlesztése” pályázat támogatásából valósítja meg.
IV.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: nettó 96 214 895- Ft + ÁFA, azaz kilencvenhatmillió-kettőszáztizennégyezer-nyolcszázkilencvenöt Forint plusz általános forgalmi adó.
A jelen pontban rögzített díj fix és teljes körű, tartalmaz minden, a Szerződés tárgyát érintő munkálat megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától, forrásától. Tartalmazza továbbá mindazokat a költségeket, amelyek a jelen Szerződés tárgyát képező munka teljes körű megvalósításához, a jelen Szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
A Szerződés részét képezi Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, mely a pénzügyi fizetési ütemtervnek alapja.
A Szerződés végösszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti vállalkozói díj és a nettó 3 738 303 Ft, azaz hárommillió-hétszázharmincnyolcezer-háromszázhárom Ft tartalékkeret (továbbiakban Tartalékkeret) összegében határozzák meg.
A Szerződés szerinti feladatok sikeres (hibátlan és hiánytalan) műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult teljesítési véghatárideje a Szerződés hatályba lépésének időpontjától számított 330 naptári nap.
A szerződés aláírását követően felmerült körülmények alapján a teljesítési határidő és a vállalkozói díj módosítása szükséges az alábbi indokok alapján.
- a munkaterület átvételét követően a tetőszerkezet megvizsgálásra került. Megállapításra került, hogy szükséges az alátámasztó faoszlopok cseréje 30 cm-el hosszabb oszlopokra, valamint tűzgátló burkolattal történő bevonásuk, mely a tervekben nem szerepelt
- Az épület déli végfalálnál hiányzik az állagmegóvó járda, a csapadék így közvetlenül áztatja az épületszerkezeteteket. A csapadékvíz épülettől történő elvezetésére járdát kell építeni. Az ajánlatkérési dokumentációban nem szerepel a járda kialakítása. Az épület meglévő lábazatburkolata elbontandó, hogy a kiírás szerinti vastagságú XPS hőszigetelés elhelyezhető legyen.
- A meglévő tetőszerkezetben az alátétfólia a beépítése óta jelentős minőségi romlást szenvedett (a fólia szinte a teljes felületen elöregedett), így funkcióját betölteni már nem képes, teljes cseréje indokolt.
- A tetőtérben lévő (kinyúló oszlopokkal alátámasztott épületrészek északi és déli falában) nyílászárók közvetlenül a rájuk merőleges falsíkra lettek beépítve. A keleti homlokzat 14 cm-es hőszigetelése belenyúlik az ablakok síkjába. A terv szerint itt el kellene vékonyítani a hőszigetelést, az így kialakuló falsarkokban hőhíd alakulna ki, belső oldali penészesedés kockázatával, ill. a hőtechnikai paraméterek csorbulásával. Ezen ablakokat ki kell cserélni a jelenleginél 14 cm-rel keskenyebbre.
- A tetőtérben a meglévő - hőszigetelést biztosító - rétegeket el kell bontani, hogy a padlószint azonos legyen az épület jelenleg használt helyiségeinek padlószintjével. A pályázati költségvetés, valamint a tervek feltárás hiányában 30 cm Austrotherm EPS AT-N100 bontandó szigetelésként kezelik ezt a réteget, ami a valóságban könnyűbeton, aljzatbeton és bitumenes szigetelés rétegekből tevődik össze.
A leírt körülményekre tekintettel a fenti pótmunkák elvégzése vált szükségessé, melyek értéke meghaladja a szerződés IV.1. pontjában meghatározott tartalékkeret mértékét, így további nettó 21 448 831- Ft, a mellékelt pótmunka költségvetésben foglaltak szerint.


Winner: FLASH-FM Korlátolt Felelősségű társaság