Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-04
Buyer: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45220000 | 45232450 | 45233120: Road construction works | 45233142: Road-repair work | 45233228

Technical requirements: AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
— A tervezett út meglévő nyomvonal, mely a Debreceni úti csomópont környezetétől indul, és a Kállói utcáig tart,
— Az út besorolása: B.V.C., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A B.V.C. tervezési besorolás alatt Belterületi Mellékút, Gyűjtőút «C» környezeti körülmény értendő,
— A felújítás tervezett hossza 2470,39 m főpálya és a csatlakozó utak/bejárók átépítése és/vagy visszavezetése,
— A 4. sz főút és Tünde utca csomópontjában osztályozós csomópontot, illetve gyalogosátvezetéssel kiegészített középsziget került megtervezésre. A felújítási munka tartalma a meglévő szegélyek elbontása, és új szegélysor építése, a meglévő burkolat aszfalttal történő megerősítése a meglévő burkolati szélesség megtartásával,
— Az autóbusz-megállóhelyek esetén bazaltburkolat létesül, és megtörténik a peronok átépítése, akadálymentesítése is a következő főbb mennyiségek szerint: Vasalt betonburkolat építése: 229,84 m
— A burkolat felújítása során a meglévő zárt csapadékvíz elvezető rendszer tisztítóaknáinak fedlap szintbehelyezésére kerül sor, továbbá néhány esetben a tisztítóakna átépítése is szükséges. A meglévő csapadékvíz gerincvezetékhez kapcsolódóan új víznyelőaknák kialakítására is sor kerül az utca teljes szakaszán. Új gerincvezeték nem létesül, csupán a létesítendő víznyelőaknák új bekötővezetékeinek kiépítésével bővül a hálózat. A meglévő rendszer terhelése, vízgyűjtő területe nem változik. A tervezett víznyelők kizárólag az egyenletesebb, gyorsabb vízelvezetés biztosítása érdekében létesülnek. A munkák főbb mennyiségi adatai a következők: Új gyűjtővezeték építése: 297 m; Akna szintbehelyezés: 78 db; Akna átépítés: 37 db
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Az 1. pont szerinti vizsgálatok elvégzését követően megállapítást nyert, hogy a meglévő szerkezeten kialakuló deformálódások, süllyedések a labormérések alapján az előre nem látható (elégtelen alépítményi teherbírás) okok miatt jelentek meg, emiatt a Vállalkozó a 1+185-1+400 kmsz. közötti szakaszán tekintettel az út forgalmi terhelésére a pályaszerkezet teljes cseréjét és az alépítmény javítását pótmunkaként javasolta a 26.2.2019.-án kelt megkeresésével Megrendelőnek; melyben a pótlólagosan elvégzendő munkák mennyiségére és jellegére tekintettel egyben kérte a teljesítési határidő meghosszabbítását.
3. Vállalkozási szerződés módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (2) bekezdésben meghatározott valamennyi feltétel, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá az ellenérték változása nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket.
1. A megrendelt pótmunkákra, illetve elfogadott műszaki megoldásra tekintettel az eredeti árazott költségvetésben szereplő egyes munkanemek elvégzése szükségtelenné vált. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő a «Kerékpárút és csomópont fejlesztése Nyíregyháza területén TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001» azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló közlekedésfejlesztések kapcsán a Kállói út (4911-Nyíregyháza-Nyírbátor összekötő út) Tünde utca csomópontjában körforgalom kiépítését tervezi. A tervezett körforgalom a Tünde utcai ágon 93 méter hosszan átfedésben van a megvalósítás alatt álló, I.1. pont szerinti projekt Tünde utca útépítési és egyéb kivitelezési munkáira vonatkozó projektelemével; a kettős finanszírozás elkerülése érdekében a 93 méter hosszú útszakasz az I.1. pont szerinti projekt előbbiek szerinti projekteleméből elhagyásra kerül és a körforgalom kiépítésével fog megvalósulni. (a továbbiakban a jelen pontban írtak együtt: elmaradó munka).
2. Az elmaradó munkák a Megrendelő, illetve a Vállalkozó részéről csak a kivitelezési munkák megkezdését követően, jellegükből adódóan csak a kivitelezés folyamatában váltak, illetve válhattak ismertté, így azokkal a tervezés során a tervező, illetve a Megrendelő sem számolhatott kellő gondosság mellett eljárva sem, és ebből következően a Vállalkozót sem terheli a tervek felülvizsgálata tekintetében mulasztás.
3. A Vállalkozási szerződés módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cc) alpontjaiban meghatározott valamennyi feltétel, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatta meg, és az ellenérték csökkent az elmaradó munkákkal összefüggésben.
A Vállalkozási szerződés módosítása nélkül egy alkalommal póthatáridő tűzésére került sor, mely alapján a teljesítésnek a Vállalkozási szerződés szerinti eredeti 135 napos időtartama meghosszabbításra került, a teljesítést akadályozó, a Vállalkozónak fel nem róható körülményekre tekintettel.
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.


Winner: STRABAG Építő Kft.