Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-31
Buyer: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45212100 | 45221111 | 45223300 | 45231000

Technical requirements: Vállalkozási keretszerződés keretében Sopron Megyei Jogú Város közlekedési infrastruktúrájának felújítása és fejlesztése
Útfelújítási munkák nettó 1 066 929 134 Ft keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladatok egységára tekintetében kér ajánlatot. Az elvégzendő feladatok listáját, és a beárazandó költségvetést a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntarja a jogot, hogy a fenti keretösszeget a szerződés időtartama alatt legfeljebb 20 % megemelje.
„Vállalkozási keretszerződés keretében Sopron Megyei Jogú Város közlekedési infrastruktúrájának felújítása és fejlesztése”
Útfelújítási munkák nettó 1 066 929 134 HUF keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő az egyes elvégzendő feladatokegységára tekintetében kér ajánlatot. Az elvégzendő feladatok listáját, és a beárazandó költségvetést a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a fenti keretösszeget a szerződés időtartama alatt legfeljebb 20 % megemelje.
„1.2 Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés keretszerződés jellegű. Erre tekintettel Megrendelő egyedi megrendelésekkel (továbbiakban: megrendelések) határozza meg a Vállalkozó által elvégzendő konkrét útfelújítási munkákat, amelyek mind Sopron közigazgatási területén helyezkednek el. A feladatok a szerződés teljesítése során változhatnak. A szerződés keretösszege nettó 1 066 929 134 Ft, amely keretösszeg kimerítésére Megrendelő kötelezettséget vállal. Ezen keretösszegtől Megrendelő egyoldalúan jogosult + 20 %-kal eltérni. A keretösszeg + 20 %-kal növelt kimerítése esetén a szerződés Felek külön jognyilatkozata nélkül automatikusan megszűnik.”
„1.2 Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés keretszerződés jellegű. Erre tekintettel Megrendelő egyedi megrendelésekkel (továbbiakban: megrendelések) határozza meg a Vállalkozó által elvégzendő konkrét útfelújítási munkákat, amelyek mind Sopron közigazgatási területén helyezkednek el. A feladatok a szerződés teljesítése során változhatnak. A szerződés keretösszege nettó 1 066 929 134 Ft, amely keretösszeg kimerítésére Megrendelő kötelezettséget vállal. Ezen keretösszegtől Megrendelő egyoldalúan jogosult + 20 %-kal eltérni. Felek rögzítik, hogy a keretösszeg + 20 %-kal növelt kimerítésén kívül további nettó 55 118 110 Ft összegig nyújthat fedezetet az egyedi megrendelések ellenértékének a kifizetésére.
A munka befejezésének időpontja a szerződés hatálybalépésétől 30.11.2018 napjáig tartó határozott időtartamra vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre.
A munka befejezésének időpontja a szerződés hatálybalépésétől 31.5.2019 napjáig tartó határozott időtartamra vagy a keretösszeg kimerüléséig jön létre.
Megállapítható, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjának, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése (nettó 55 118 110 Ft) nem éri el az uniós értékhatárt.
A módosítás szintén megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának, tekintettel arra, hogy a szerződés eredeti értékének 15 %-a nettó 213 385 826,8 Ft-nak megfelelő összeg, míg tárgyi szerződésmódosításban az ellenérték nettó 55 118 110 Ft-tal kerül növelésre.
A szerződés nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a keretösszeg növelése mellett a szerződés egyéb rendelkezései nem kerülnek módosításra.
A teljesítési határidő meghosszabbítására az elvégzendő többletigények elvégzésének mértékéig van szükség. A módosítás időtartama arányban áll a felmerült munkák időigényével, amelyet a műszaki ellenőr nyilatkozata alátámaszt. Erre való tekintettel a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésének.


Winner: STRABAG Általános Építő Kft