Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-30
Buyer: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45230000

Technical requirements: d. budowę skrzyżowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej z dotychczasowym przebiegiem drogi (planowaną drogą powiatową);
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania  w  taki  sposób, aby  mógł  on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
III. Odwołanie wnosi się w terminie 6  miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
d. budowę skrzyżowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej z dotychczasowym przebiegiem drogi (planowaną drogą powiatową);
-Aneks nr 5 z dn. 29.08.2022r dot. wprowadzenia robót dodatkowych do umowy: wartość umowy ulega zwiększeniu do kwoty 11 583 111,68 zł brutto w tym zamówienie dodatkowe na wartość 60 395,75 zł (roboty dodatkowe obejmują: 1. wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;2.przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych)
-Aneks nr 6 z dn. 30.08.2022r dot. zmniejszenia wartości umowy do kwoty 11 564 254,99 zł brutto w tym zamówienie dodatkowe na wartość 60 395,75 zł
1. wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;2. przeprowadzenia archeologicznych badań wykopaliskowych.Ad. 1. W związku z zawartą umową nr 05/2021 z dnia 23.05.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Województwem Łódzkim o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Beneficjent (Województwo Łódzkie) został zobowiązany, zgodnie z §4 ust. 8 pkt. 3 ww. umowy do wykonania i montażu przedmiotowej tablicy informacyjnej.Ad. 2. W trakcie prowadzenia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi odsłonięto obiekty archeologiczne. W związku z powyższym zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami należało zawiadomiono Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który po oględzinach badań archeologicznych nałożył obowiązek przeprowadzenia wykopaliskowych badań archeologicznych na obszarze działek ew. nr: 46/3, 47/2, 58/6, 57/3, 56/3, 55/3 obręb Praga.


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.