Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-28
Buyer: Dirección General - Osakidetza
Country: ES
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation

Technical requirements: Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I)
Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I).
Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I)
Conforme se establece en el artículo 44 de la Ley de 9 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Publico, contra la presente Resolución se puede interponer con carácter potestativo Recurso Especial en materia de Contratación, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde que se reciba la notificación, de conformidad con los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I)
Los grandes retrasos en la concesión de los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las instalaciones han sido los principales impedimentos para poder comenzar con las actuaciones en los centros de salud restantes. Tras la realización de las solicitudes de las licencias de obra durante el primer mes de contrato, no se ha recibido contestación alguna de 2 de los ayuntamientos implicados. Lo que no ha permitido comenzar con las actuaciones, ni adelantar los trabajos previos de instalación de líneas de vida y elementos de seguridad.
Al tratarse de un retraso debido a una tercera figura sobre la que no existe control alguno por ninguna de las dos partes, se considera necesaria la ampliación de plazo de forma que a pesar del largo tiempo de concesión de las licencias y permisos no existan problemas para finalizar las ejecuciones de las instalaciones en tiempo. Por todo lo anterior, se amplia el plazo de ejecución hasta el 12 de mayo de 2023.
Los grandes retrasos en la concesión de los permisos y licencias necesarias para la ejecución de las instalaciones han sido los principales impedimentos para poder comenzar con las actuaciones en los centros de salud restantes. Tras la realización de las solicitudes de las licencias de obra durante el primer mes de contrato, no se ha recibido contestación alguna de 2 de los ayuntamientos implicados. Lo que no ha permitido comenzar con las actuaciones, ni adelantar los trabajos previos de instalación de líneas de vida y elementos de seguridad. Al tratarse de un retraso debido a una tercera figura sobre la que no existe control alguno por ninguna de las dos partes, se considera necesaria la ampliación de plazo de forma que a pesar del largo tiempo de concesión de las licencias y permisos no existan problemas para finalizar las ejecuciones de las instalaciones en tiempo. Por todo lo anterior, se amplia el plazo de ejecución hasta el 12 de mayo de 2023.


Winner: ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U.