Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-15
Buyer: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 71356300 | 72000000 | 72220000: Systems and technical consultancy services | 72250000: System and support services | 72267000: Software maintenance and repair services

Technical requirements: Potreba zabezpečenia služieb technickej podpory a rozvoja APV PFS v režime, v akom je PFS dostupný používateľom a verejnosti t.j. 24x7/365 ako aj prípadných modifikácií aplikačného programového vybavenia v súlade so zákonom o správe daní č. 563/2009 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov a splnenia Usmernenia č.14/2014 SORO OPIS pre ukončovanie projektov programového obdobia OPIS I.
Cieľom zákazky je zabezpečenie nasledovných služieb technickej podpory softvérového a systémového riešenia, úprav a zmien APV PFS z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a rozvoja funkcionality APV PFS v prostredí finančnej správy:
d) realizácia servisných zásahov (riešenie incidentov) v prípade nefunkčnosti systému alebo jeho komponentov
Ostatné služby súvisia s rozvojom aplikačného programového vybavenia PFS a jednotlivé činnosti zahŕňajú: vykonanie úprav implementovaného APV PFS, ktoré predstavujú zmeny v nastaveniach existujúcej funkcionality APV PFS, vyplývajúce predovšetkým zo zmien legislatívy (Daňový poriadok, Novela Výnosu o štandardoch IS VS), zmien technologickej platformy a integračných rozhraní na nové a upravené bak-end systémy. Súčasťou týchto plnení bude úprava príslušnej dokumentácie, projektový manažment, koordinácia testovacieho procesu a prípadné vyškolenie používateľov APV PFS.
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ostatných služieb v zmysle čl. II. Predmet Zmluvy bod 2. písm. f) Zmluvy s cieľom zabezpečiť kontinuálne a riadne fungovanie informačného systému APV Portálu finančnej správy vo vzájomnej integrácii s podpornými informačnými systémami. Navýšenie celkového finančného limitu zmluvy v súvislosti s novými požiadavkami na zmenu v rámci čl. II. Predmet Zmluvy bod 2. písm. f) ostatné služby.
Zníženie sadzieb za poskytovanie ostatných služieb v zmysle čl. II. Predmet Zmluvy bod 2. písm. f) Zmluvy, a to s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19.
Zmena spôsobu nahlasovania Požiadaviek na služby technickej podpory Objednávateľa, ktorá je obsiahnutá v Čl. III. Podmienky plnenia predmetu Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy.
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní ostatných služieb v zmysle čl. II. Predmet Zmluvy bod 2. písm. f) Zmluvy s cieľom zabezpečiť kontinuálne a riadne fungovanie informačného systému APV Portálu finančnej správy vo vzájomnej integrácii s podpornými informačnými systémami. Navýšenie celkového finančného limitu zmluvy v súvislosti s novými požiadavkami na zmenu v rámci čl. II. Predmet Zmluvy bod 2. písm. f) ostatné služby.
Zníženie sadzieb za poskytovanie ostatných služieb v zmysle čl. II. Predmet Zmluvy bod 2. písm. f) Zmluvy, a to s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19.
Zmena spôsobu nahlasovania Požiadaviek na služby technickej podpory Objednávateľa, ktorá je obsiahnutá v Čl. III. Podmienky plnenia predmetu Zmluvy a v Prílohe č. 1 Zmluvy.
Verejnému obstarávateľovi vznikla potreba dodatočne zabezpečiť plnenie, ktoré nebolo zahrnuté do pôvodného predmetu zákazky (do pôvodnej zmluvy), jeho potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať pri vynaložení náležitej starostlivosti a napriek dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom. Ide najmä o legislatívne zmeny, ktoré majú priamy vplyv na PFS, boli prijaté až po uzatvorení zmluvy (pričom od objednávateľa ako verejného obstarávateľa ako ani od dodávateľa nie je možné rozumne očakávať, aby predvídal vôľu zákonodarcu).
Uvedenými zmenami sa nemení charakter zmluvy, ide o zapracovanie nepredvídateľných zmien do existujúceho informačného systému a následne vyvolané zmeny v prevádzke, podmieňujúce fungovanie informačného systému po ich zapracovaní, nakoľko uvedené zmeny vznikli nečakane, t. j. po uzatvorení zmluvy a bez ohľadu na vôľu verejného obstarávateľa a jeho dodávateľa.


Winner: Ditec, a.s.