Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-22
Buyer: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71310000 | 71530000: Construction consultancy services

Technical requirements: Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción de: − Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de alta velocidad y del edificio de via
Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción de: − Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de alta velocidad y del edificio de viajeros de la estación de Chamartín (Madrid), − Nuevo edificio técnico de alta velocidad en la cabecera norte de la estación De Madrid-Chamartín, − Conexión del vestíbulo de cercanías bajo vías con metro y el futuro paso inferior de alta velocidad de la estación de Madrid-Chamartín, − Cimentaciones y pilas del lateral este (C/ Hiedra) del cubrimiento de la cabecera sur de la estación de Chamartín. ámbitos APE 05.31 centro de negocios y APR 05.10 estación de Chamartín − Demolición del edificio 23 de la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y la reordenación del espacio liberado. Fase I
Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción de: − Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de alta velocidad y del edificio de via
Contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción de: − Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de alta velocidad y del edificio de viajeros de la estación de Chamartín (Madrid), − Nuevo edificio técnico de alta velocidad en la cabecera norte de la estación De Madrid-Chamartín, − Conexión del vestíbulo de cercanías bajo vías con metro y el futuro paso inferior de alta velocidad de la estación de Madrid-Chamartín, − Cimentaciones y pilas del lateral este (C/ Hiedra) del cubrimiento de la cabecera sur de la estación de Chamartín. ámbitos APE 05.31 centro de negocios y APR 05.10 estación de Chamartín − Demolición del edificio 23 de la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y la reordenación del espacio liberado. Fase I
Las obras del Proyecto de Construcción de Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de AV y del edificio de viajeros de la Estación de Chamartín (Madrid) tienen por objeto aumentar el número de vías en Chamartín para atender el crecimiento de tráficos que se producida por las puestas en servicio de nuevos tramos de la red de alta velocidad.
Con el fin de cumplir los plazos exigidos por dichos fondos, se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio de las fases de ejecución contempladas en los proyectos correspondientes, que supone una reducción del plazo de ejecución de 9 meses, lo que se traslada en la misma reducción para el presente contrato de Consultoría y Asistencia.
Estos cambios en la planificación/fases de las obras requieren ajustes en las mediciones de algunas de las unidades contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras, tales como, los informes mensuales de actividades del equipo de obra, la redacción de proyectos modificados, vehículos, así como, la necesidad de incluir un nuevo informe mensual de actividades del equipo de obra cuya composición se ha estimado incluyendo nuevos perfiles adecuados a la distribución temporal de las actividades previstas.
Por otra parte, con el fin de controlar, coordinar y garantizar la viabilidad técnica, constructiva y temporal de las cinco actuaciones, dentro del entorno de las obras, se considera necesaria la realización de estudios, cálculos y definición técnica precisa sobre aspectos concretos de la obra (Estructuras/Geotecnia/Hidrología/Instalaciones...) con el grado de detalle suficiente para hacer viable su ejecución, por lo que es necesario un precio nuevo a incluir en la presente propuesta de modificación del contrato de Consultoría y Asistencia.
Por otra parte, debido a la posibilidad de alojar las oficinas de la ACO y Dirección de Obra en dependencias propiedad de Adif, es necesario diferenciar el coste del alquiler y el coste del mantenimiento de la oficina incluidos en un mismo precio. Según lo dicho se hace necesario un nuevo precio de mantenimiento de oficinas a incluir en la presente propuesta de modificación del contrato de Consultoría y Asistencia.
Las obras del Proyecto de Construcción de Ampliación y remodelación de la playa de vías y andenes de AV y del edificio de viajeros de la Estación de Chamartín (Madrid) tienen por objeto aumentar el número de vías en Chamartín para atender el crecimiento de tráficos que se producida por las puestas en servicio de nuevos tramos de la red de alta velocidad.Con el fin de cumplir los plazos exigidos por dichos fondos, se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio de las fases de ejecución contempladas en los proyectos correspondientes, que supone una reducción del plazo de ejecución de 9 meses, lo que se traslada en la misma reducción para el presente contrato de Consultoría y Asistencia.Estos cambios en la planificación/fases de las obras requieren ajustes en las mediciones de algunas de las unidades contempladas en el contrato de Asistencia y Control de las obras, tales como, los informes mensuales de actividades del equipo de obra, la redacción de proyectos modificados, vehículos


Winner: SENER INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A. (39%)