Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233124: Arterial road construction work

Technical requirements: Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
Дейност проектиране включва следните задълж.1.Изготвяне на Тех. проект за строит.на АМ „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 с габарит 25,5 м. (26,50 м в обхвата на големите съоръжения) и етапна връзка съгласно предост. идеен проект, в обем и съдържание, определени в Задание за изработване на технически проект.КСС към изготвения от Изпълнителя тех. проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на СМР, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя 1.2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на технич,проект, съгласно идейния проект, Заданието за проектиране и ТС на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.Б). Дейност строителство на участъка от км км 1+000 до км 15+500 на АМ „Калотина -СОП” и етапна връзка, съгласно одобрен технически проект изготвен от избрания Изпълнител.
Финансиране изпълнението на проекта със средства от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа, както и със средства от Републиканския бюджет.
Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
Дейност проектиране включва следните задълж.1.Изготвяне на Тех. проект за строит.на АМ „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 с габарит 25,5 м. (26,50 м в обхвата на големите съоръжения) и етапна връзка съгласно предост. идеен проект, в обем и съдържание, определени в Задание за изработване на технически проект.КСС към изготвения от Изпълнителя тех. проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на СМР, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя 1.2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на технич,проект, съгласно идейния проект, Заданието за проектиране и ТС на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.Б). Дейност строителство на участъка от км км 1+000 до км 15+500 на АМ „Калотина -СОП” и етапна връзка, съгласно одобрен технически проект изготвен от избрания Изпълнител.
Чл. 1. Страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнение, с който приемат да се удължи времето за завършване на обекта. В тази връзка в Под-клауза 8.2, Под-клауза 8.2, т. 2 и т. 3 и в Приложение към Офертата, Под-клауза 1.1.3.3 се извършват корекции.
Чл. 2. в 28 дневен срок от подписване на настоящото спор., Изп. се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение (Под-клауза 4.2) и Застраховки (Клауза 18), съответни на срока, с който се удължава времето за завършване.
Чл. 3. Времевият ефект на обстоятелствата и установит. част от настоящото спор. върху изп. на договора е отразен в одобрения с настоящото спор. актуализиран Линеен график. Графикът е одобрен и съгл. от Инженера по договора, като в съответствие с него в 28-дневен срок след подписване на настоящото спор., Изп. ще представи и ревизирана програма в съответствие с Под-клауза 8.3.
Поискана е спешна среща от инжинера с проектанта, за да се уточнят местополож. на инж. мрежи и техния брой. На проведена среща при Възл., Инж. е инструктиран да изработи и предаде актуализиран ПУП-ПП за обекта, включващ изместване или реконструкция на инж. мрежи, не отразени в одобрения ПУП-ПП за обекта или отразени с друго местополож. Във връзка със забавяне на отчужд. пр-ри по проекта за изменение на ПУП-ПП за инж. мрежи, Изп. е представил писмо касаещо дог. клаузи 20.1 и 8.4. По цитирания иск, Инж. на проекта е изразил мнение, че предявеният период е необоснован поради следното:
В представената актуализирана програма Ревизия 1-7 изместването на инж. мрежи не е на критичния път на Работите, следователно Изп. е декларирал готовност да завърши тяхното изместване до 24.07.2022 г. както е посочено в Програмата, което е срок от 52 дни. Именно този срок Инж. е приел за обоснован и приемлив по отношение удълж. времето за завършване.


Winner: Консорциум СТРАБАГ БПА ДЗЗД