Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-20
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45211360 | 45231400 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: - közműkiváltás, térépítészet, tájépítészet, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban illetve a tervezési diszpozícióban kerül kifejtésre.
„16.28. A 4. sz. Módosításnak a Szerződés 3.1. és 12.1. pontját érintő módosításaira tekintettel Vállalkozó köteles a Szerződés rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett és a Szerződés rendelkezéseivel összhangban a 6. részteljesítés szerinti átvett Munkákra eső Vállalkozói díj összege alapján a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot nyújtani a Szerződés rendelkezései szerint; illetve a 7. számlázási ütem szerinti munkákra eső Vállalkozási díj összege alapján a Teljesítési biztosítékot fenntartani vagy új biztosítékot benyújtani a 7. számlázási ütem szerinti munkákra eső jótállási idő megkezdéséig, majd a vonatkozó jótállási idő kezdetétől a Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot teljesíteni a lehatárolt munkákra vonatkozóan a Szerződés rendelkezései szerint.”
- közműkiváltás, térépítészet, tájépítészet, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban illetve a tervezési diszpozícióban kerül kifejtésre.
3.1. A Felek kölcsönös megegyezés alapján a Szerződés 3.1., 12.1., 13.1., 13.4., és 16.20. pontját az alábbiak szerint módosítják és kiegészítik a 16.28. ponttal:
„3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott Munkát (ideértve az Alapfeladatokat és adott esetben az Opciós feladatokat is) a Szerződés hatályba lépésétől számított ötszáznegyven (540) naptári napon belül elvégezni, kivéve a 4. sz. Módosítás 1.A. és 1.B. sz. mellékletében meghatározott Corvin Áruház állványzata által akadályozott területen (238 nm2) (a továbbiakban: Lehatárolt Terület), ahol a teljesítési véghatáridő a Corvin Áruház állványzatbontását követően a Megrendelő által Vállalkozó részére a Lehatárolt Terület teljes, munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadását követő 30. nap, de legkésőbb 2023. május 31. napja.”
„12.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának pénzügyi fedezete az Alapfeladatok vonatkozásában teljes mértékben rendelkezésre áll.
Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A Megrendelő a Munkák elvégzését hét (7) teljesítési ütemben számolja el, így Vállalkozó összesen - az esetleges előlegszámlán, illetve a tartalékkeret terhére elrendelt munkával kapcsolatban kiállított számlán, valamint az Opciós feladatokat érintő számlákon túl - hét (7) darab számla benyújtására jogosult az alábbi ütemezés szerint:
1. számlázási ütem Felmérés (a továbbiakban: „Felmérés”) alapján elért 25 %-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén TELJESÍTVE nettó
2. számlázási ütem Felmérés alapján elért 45 %-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén TELJESÍTVE nettó
3. számlázási ütem Felmérés alapján elért 65 %-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén TELJESÍTVE nettó
4. számlázási ütem Felmérés alapján elért 75 %-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén TELJESÍTVE nettó
5. számlázási ütem Felmérés alapján elért 85 %-os műszaki előrehaladás elkészültét követően, a Megrendelő által igazolt teljesítés esetén legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg
6. számlázási ütem A tér (ide nem értve a 4. sz. Módosítás szerinti lehatárolt munkákat) rész-műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói díj 14,7789 %-ának megfelelő összeg, figyelembevéve a már elszámolt teljesítéseket (360 285 327 Ft)


Winner: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság