Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-10
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45232130 | 45247000: Construction work for dams and canals | 45247110 | 45247200

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Bácsborsódi tározó funkcióbővítése (ADUVIZIG)projektelem,valamint Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukciója I. ütem(ATIVIZIG)projektelem kiviteli terveinek elkészítése, kivitelezése
A keretmegállapodásos eljárás első részének verseny újbóli megnyitását követően megkötött egyedi egyösszegű (átalányáras) vállalkozási szerződés.
Ajánlatkérő székhelye (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.), valamint a kivitelezéssel érintett települések.
- Zárógáthoz kapcsolódó létesítmények (árapasztó csatorna, burkolatok, szivárgás figyelő és monitoring kutak, rézsűlépcső és vízmérce) kiépítése
- Őrtelepi fejlesztések és rekonstrukciók: Györpölési szivattyútelep fejlesztése és rekonstrukciója, Kis-tiszai őrtelep infrastrukturális fejlesztése
Villogó belvízcsatorna mederfejlesztése és rekonstrukciója(KÖTIVIZIG)projektelem, valamint Örvényabádi belvízrendszer csatornáinak mederfejlesztése és műtárgyainak komplex rekonstrukciója (KÖTIVIZIG)
Tárgyi, Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás 3 részes eljárás volt, amely kapcsán a tájékoztató hirdetmény feladása a 1. rész szerződésmódosítására tekintettel kerül sor.
7. Hódmezővásárhely térségi vízrendszer komplex rekonstrukciója I. ütem (ATIVIZIG) projektelem kapcsán Vállalkozó megkezdte a földmunkákat a munkaterületen. Az Előzetes régészeti dokumentációban (ERD) foglaltaktól eltérően a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti leletek kerültek felszínre. A régészeti szakfelügyeletet ellátó Várkapitányság Nonprofit Zrt. felmérte a területet és 5026 m2-ben határozta meg az érintett terület nagyságát. Ezt követően az ATIVIZIG központjában (6720 Szeged, Stefánia u. 4.) tartott egyeztetés során megállapításra került, hogy a régészeti leletek feltárása szükséges. Vállalkozó a munkaterületen további építési tevékenységet végezni így nem tudott, ezért Vállalkozói követeléssel élt (harmadik számú vállalkozói követelés), amelyet 2021. december 08-i dátummal a Mérnöknek benyújtott (4. melléklet). A régészeti feltárás vonatkozásában 2022. május hónapig az illetékes régészeti szervezet részéről nem történt előrelépés, így a projekt előrehaladása vonatkozásában jelentős késedelem történt, ezért a Megrendelő felvette a kapcsolatot az illetékesekkel régészeti részről. Az egyeztetések eredményeként megindult a régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka azzal, hogy ahhoz a Vállalkozó biztosítja a megfelelő kézi erőt.
8. Felek rögzítik, hogy 2022. október 20. napján az érintett Mérnök szervezet elfogadta a harmadik számú vállalkozói követelésben szereplő változtatási javaslatot (5. melléklet), továbbá Megrendelő is hozzájárulását adja a szerződés módosításához (3. melléklet).
9. Vállalkozó negyedik számú vállalkozói követelésében (7. melléklet) kifejtette, hogy a földmunkák megkezdését követően szemcsés talajréteget észlelt, az érintett területen talajcsere szükséges, emiatt pedig szükséges a teljesítési határidő meghosszabbítása és a szükséges pénzügyi fedezet megteremtése. A Mérnök szervezet 2022. november 8. napján készült határozata alapján (8. melléklet) Megrendelő a vállalkozói követelésben szereplő munkák elvégzését és a határidőhosszabbításra (összevontan a második és harmadik számú vállalkozói követelésben szereplő időtartammal) vonatkozó követelést elfogadta, azonban a pénzügyi követelésre vonatkozó kérelmet elutasította. Megrendelő is hozzájárulását adja a szerződés módosításához a mérnök határozat szerint (3. melléklet).
10. Felek rögzítik, hogy a módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott valamennyi feltételnek. Ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre a teljesítési határidő kialakításakor, hogy régészeti feltárással kapcsolatos munkák válnak szükségessé (ca) pont); továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét (ca) pont); valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (cc) pont).
Ajánlatkérő székhelye (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.), valamint a kivitelezéssel érintett települések.
- Zárógáthoz kapcsolódó létesítmények (árapasztó csatorna, burkolatok, szivárgás figyelő és monitoring kutak, rézsűlépcső és vízmérce) kiépítése
- Őrtelepi fejlesztések és rekonstrukciók: Györpölési szivattyútelep fejlesztése és rekonstrukciója, Kis-tiszai őrtelep infrastrukturális fejlesztése


Winner: AQUA-GENERAL Kft.