Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-05
Buyer: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
A tábor működik a kivitelezés során, az erre vonatkozó organizációt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.
Szerződő Felek a 4. mód. III. pontban 1. és 3. és 6. és 7. alpontjaiban meghatározott módosítások kapcsán rögzítik, hogy a szerződésmódosítás 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (6) bekezdésének felel meg. A módosítás nem minősül lényeges módosításnak, mivel a műszakilag egyenértékű termékek nem eredményeznek lényegesen eltérő szerződéses feltételeket, illetve a naplóbejegyzésre, valamint a kapcsolattartásra jogosult személyek változása nem gyakorol hatást a szerződés feltételeire. Így nem befolyásolják sem azt, hogy más ajánlattevő részt vett volna az eljárásban, sem azt, hogy más ajánlattevő lett volna az eljárás nyertese. A módosítás nem változtatja meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, illetve nem terjed ki az eredeti szerződéses kötelezettséghez képest új elemre.
Szerződő Felek a 4. mód. III. pontban 2. alpontjában meghatározott módosítás kapcsán rögzítik, hogy a szerződésmódosítás közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdésének c) pontjában előírtaknak megfelel, mivel a módosítást előre nem látható, a kivitelezési munkák megkezdését követően ismertté vált körülmény indokolja, amelyet a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. Továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illetve a vállalkozási díjra nincs hatással.
A Szerződő Felek 4. mód. III. pontban 4. és 5. alpontjaiban meghatározott módosítások kapcsán rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdésének c) pontjában előírtaknak megfelel, mivel a módosítást előre nem látható, a kivitelezési munkák megkezdését követően ismertté vált körülmény, a pandémia és az ennek kapcsán kialakult veszélyhelyzet indokolja, amelyet sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mivel határidő módosításának szükségessége az előre nem látható körülmények következménye, azaz a munkavállalók és alvállalkozók egészségének védelme érdekében a szükséges védőtávolságok biztosítása miatt az egy légtérben dolgozó személyek számának korlátozása eredményezi. Továbbá a beépítendő anyagok és eszközök anyagrendelése miatti szállítási határidő bizonytalanságaiból ered, amely miatt az érintett kivitelezési munkák elvégzésének időbeli átütemezése szükséges, úgy, hogy az adott munkák elvégzésére a Vállalkozónak az eredeti ütemterve szerint tervezett időtartam módosítása nélkül idő áll rendelkezésére.
A tábor működik a kivitelezés során, az erre vonatkozó organizációt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.