Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-06
Buyer: Betegápoló Irgalmas Rend
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33110000: Imaging equipment for medical use | 33111000: X-ray equipment

Technical requirements: A meglévő 1 db haemodiagnosztikai kardiológiai intervenciós röntgen berendezés áttelepítése és rendszereinek frissítése, valamint meglévő 2 db röntgen berendezés áttelepítése.
1. Az épületre vonatkozó használatbavételi engedély 2022. október 28. napján jogerőre emelkedett, azonban a szerződés tárgyát képező eszközök helyét biztosító helyszín nem felelt meg azoknak a körülményeknek, melyek az eszközök áttelepítéséhez szükségesek (csatlakozók hiánya, megfelelő hőmérséklet biztosítása). A helyszínen további munkálatok váltak szükségessé, erre tekintettel szükségessé vált a szerződés teljesítési idejének módosítása. Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződést módosítják oly módon, hogy az eszközök leszállításának feltétele a leszállítás helyszínének alkalmassága az eszközök fogadására. A Vevő köteles az eszközök fogadására alkalmasságáról legkésőbb 5 munkanapon belül értesíteni az Eladót, amelynek kézhezvételét követő 12 napon belül kell Vállalkozónak leszállítani az egyik röntgent. Ezen röntgen beüzemelése és atomenergiai engedélyének kézhezvételét követően telepíthető át és üzemelhető be a másik röntgen (a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében). A második röntgen beüzemelésének határideje az értesítést követő 12 nap.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a Felek a szerződés 2.1. pontjában a teljesítési határidőt a fentiek szerint módosítják.
A módosítás a haemodinamikai kardiológiai intervenciós röntgen áttelepítése és beüzemelésének teljesítési határidejét nem érinti.
2. Az eszközök beszerzési árai Euro alapúak, ezért az árak változására nagymértékben kihat az euro/ft árfolyam változása is. A covid19 járvány utóhatásai, az orosz-ukrán háború, a jelentősen megnövekedett benzin árak mind kihatottak a vevőt terhelő költségekre, amelyek együttesen 20-25%-os áremelkedést eredményeztek, ezért a felek a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján a szerződést, hogy az eredeti nettó 128 000 000 Ft + ÁFA vételárat 9,5%-al megnövelik, ennek alapján a vételár 140 160 000.- Ft+ÁFA.
1. Az épületre vonatkozó használatbavételi engedély 2022. október 28. napján jogerőre emelkedett, azonban a szerződés tárgyát képező eszközök helyét biztosító helyszín nem felelt meg azoknak a körülményeknek, melyek az eszközök áttelepítéséhez szükségesek (csatlakozók hiánya, megfelelő hőmérséklet biztosítása). A helyszínen további munkálatok váltak szükségessé, erre tekintettel szükségessé vált a szerződés teljesítési idejének módosítása. Felek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján a szerződést módosítják oly módon, hogy az eszközök leszállításának feltétele a leszállítás helyszínének alkalmassága az eszközök fogadására. A Vevő köteles az eszközök fogadására alkalmasságáról legkésőbb 5 munkanapon belül értesíteni az Eladót, amelynek kézhezvételét követő 12 napon belül kell Vállalkozónak leszállítani az egyik röntgent. Ezen röntgen beüzemelése és atomenergiai engedélyének kézhezvételét követően telepíthető át és üzemelhető be a másik röntgen (a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében). A második röntgen beüzemelésének határideje az értesítést követő 12 nap.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel a Felek a szerződés 2.1. pontjában a teljesítési határidőt a fentiek szerint módosítják.
A módosítás a haemodinamikai kardiológiai intervenciós röntgen áttelepítése és beüzemelésének teljesítési határidejét nem érinti. A teljesítési határidő ezzel nem változik, csupán annak kezdő időpontja módosul a megfelelő helyszín biztosításával. A kivitelezés elhúzódását ajánlatkérő előre nem láthatta. A kórház leterheltsége a covid járvánnyal és azt követően jelentősen megnőtt, így a működő kórházban a munkaterület átadások lassabban történtek meg az eredetileg tervezetnél.
2. Az eszközök beszerzési árai Euro alapúak, ezért az árak változására nagymértékben kihat az euro/ft árfolyam változása is. A covid19 járvány utóhatásai, az orosz-ukrán háború, a jelentősen megnövekedett benzin árak mind kihatottak a vevőt terhelő költségekre, amelyek együttesen 20-25%-os áremelkedést eredményeztek, ezért a felek a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján a szerződést, hogy az eredeti nettó 128 000 000 Ft + ÁFA vételárat 9,5%-al megnövelik, ennek alapján a vételár 140 160 000.- Ft+ÁFA.


Winner: Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság