Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-07
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45247110 | 71245000

Technical requirements: A „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” KEHOP - 1.3.0 - 15 - 2015 00006 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint"
Vállalkozási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” KEHOP - 1.3.0 - 15 - 2015 00006 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szer
Erecske, Hajdúszovát, Tépe közigazgatási területén belül, 3 kötet 3.9. pontjában megadott területeken
„Vállalkozási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint”
Főbb számszerűsíthető adatok: - Csatorna burkolása (előregyártott mederelemmel): 5 244 m - Csatorna kotrás: 22 715 m - Új csatorna építése: 800 m - Vízkormányzó műtárgy építés, bontás (átereszek, vízkormányzó műtárgyak) o Új: 13 db o Felújítás (burkolat) 6 db o Átépítendő (szelvényméret, küszöb változás) 23 db o Elbontandó 2 db - Szivattyútelep bővítése (0,3 m3/s-ról 2 m3/s-ra való bővítés) 1 db - Gereb építése: 2 db 1.
Derecskei főcsatorna rekonstrukció 0+000 - 6+860 sz. között 2.3. Kösely II. mellékág rekonstrukció 0+000-3+477 sz. között
Derecske, Hajdúszovát, Tépe közigazgatási területén belül, 3 kötet 3.9. pontjában megadott területeken
„Vállalkozási szerződés keretében a „Derecskei főcsatorna korszerűsítése” KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosítószámú projekt során tervezési és kivitelezés feladatok ellátása FIDIC Sárga könyv szerint”
Főbb számszerűsíthető adatok: - Csatorna burkolása (előregyártott mederelemmel): 5 244 m - Csatorna kotrás: 22 715 m - Új csatorna építése: 800 m - Vízkormányzó műtárgy építés, bontás (átereszek, vízkormányzó műtárgyak) o Új: 13 db o Felújítás (burkolat) 6 db o Átépítendő (szelvényméret, küszöb változás) 23 db o Elbontandó 2 db - Szivattyútelep bővítése (0,3 m3/s-ról 2 m3/s-ra való bővítés) 1 db - Gereb építése: 2 db 1.
Derecskei főcsatorna rekonstrukció 0+000 - 6+860 sz. között 2.3. Kösely II. mellékág rekonstrukció 0+000-3+477 sz. között
A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 33 hónapon és az 1. sz. szerződésmódosítás 6. pontjában szereplő indokok alapján további 31 naptári napon belül, azaz a 2018. augusztus 17. napján hatályba lépet Vállalkozási szerződés műszaki tartalmában foglalt feladatok teljesítésének határideje 2021.6.17., melyet Mérnök jegyzőkönyvbe foglal. Ennek végrehajtására a Különös feltétetek 10.1 pontjában foglaltak az irányadók. Az eljárás lefolytatása - még annak sikeressége esetén - sem érvényes a Műszaki átadás-átvétel jogkövetkezményeinek érvényesítésére. Vállalkozó Mérnök jegyzőkönyve alapján jogosult a teljesítésről rész-számlát benyújtani továbbá az 1. sz. szerződésmódosítás 7. pontjában szereplő további 167 naptári nap alatt, azaz 2021.10.31. napjáig kizárólag az 1/M számú Vállalkozó Változtatási javaslat műszaki tartalmában foglaltakat köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt befejezni. Ennek végrehajtásáról a Különös feltétetek 10.1 pontjában foglaltak rendelkeznek.
A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 2 254 630 326 forint, azaz kettőmilliárd-kettőszázötvennégymillió-hatszázharmincezer-háromszázhuszonhat forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 2 254 637 626 forint azaz kettőmilliárd-kettőszázötvennégymillió-hatszázharminchétezer-hatszázhuszonhat forint, amelyből még felhasználható tartalékkeretnek (feltételes összegnek) minősül nettó 7 300 forint, azaz hétezerháromszáz forint.Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.
A tartalékkeret az Általános feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak hatályban, de azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
Felek rögzítik, hogy a teljesítés során olyan külső körülmény (2) következett be, amely szükségessé tette a jelen szerződésmódosításban elrendelt pótmunka tartalékkeret terhére, nettó 39 992 700 Ft, azaz harminckilencmillió-kilencszázkilencvenkettőezer-hétszáz forint összegben történő, illetve a teljesítési határidő 167 naptári nappal történő meghosszabbítását:


Winner: Aqua-General Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.