Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-19
Buyer: Land Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 5 – Umwelt, Referat 53.1
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71322400 | 71330000 | 71332000

Technical requirements: Los 1 umfasst die stufenweise Beauftragung von Planungsleistungen in den folgenden drei Projektstufen: Die Stufe I umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung im Hinblick auf die in Stufe II zu untersuchenden Varianten des Rückhalteraumes und zugehörigen relevanten Objekte. Die Leistungen der Stufe II stehen unterdem Vorbehalt der Festlegungen in Stufe I und umfassen die für die Vorbereitung der Variantenentscheidung erforderlichen Planungsleistungen nach § 43 HOAI 2013, Leistungsphasen 1 und 2, für die zu untersuchenden Varianten bzw. Ingenieurbauwerke, wobei einzelne Bauwerke oder Bauwerksteile (z.B. Deichabschnitte) bei verschiedenen Varianten zum Teil wiederholend bzw. in Bauwerksvarianten zu untersuchen sind. Die Grundleistungen der Objektplanung werden in Stufe II ergänzt durch die Mitwirkung bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, begleitende Leistungen der geotechnischen Beratung und Vermessung (jeweils nach Bedarf) sowie eine zusammenfassende vergleichende Bewertung der untersuchten Varianten desRückhalteraumes. Die Leistungen der Stufe III werden als Option (mögliche Vertragsverlängerung nach der Variantenentscheidung) ausgeschrieben und umfassen die spätere Erarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die vom Vorhabenträger ausgewählte Lösung (§ 43 HOAI 2013, Leistungsphasen 3 und 4).
Los 1 umfasst die stufenweise Beauftragung von Planungsleistungen in den folgenden drei Projektstufen: Die Stufe I umfasst die Mitwirkung bei der Bedarfsplanung im Hinblick auf die in Stufe II zu untersuchenden Varianten des Rückhalteraumes und zugehörigen relevanten Objekte. Die Leistungen der Stufe II stehen unterdem Vorbehalt der Festlegungen in Stufe I und umfassen die für die Vorbereitung der Variantenentscheidung erforderlichen Planungsleistungen nach § 43 HOAI 2013, Leistungsphasen 1 und 2, für die zu untersuchenden Varianten bzw. Ingenieurbauwerke, wobei einzelne Bauwerke oder Bauwerksteile (z.B. Deichabschnitte) bei verschiedenen Varianten zum Teil wiederholend bzw. in Bauwerksvarianten zu untersuchen sind. Die Grundleistungen der Objektplanung werden in Stufe II ergänzt durch die Mitwirkung bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung, begleitende Leistungen der geotechnischen Beratung und Vermessung (jeweils nach Bedarf) sowie eine zusammenfassende vergleichende Bewertung der untersuchten Varianten des Rückhalteraumes. Die Leistungen der Stufe III werden als Option (mögliche Vertragsverlängerung nach der Variantenentscheidung) ausgeschrieben und umfassen die spätere Erarbeitung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die vom Vorhabenträger ausgewählte Lösung (§ 43 HOAI 2013, Leistungsphasen 3 und 4).
Im Rahmen der Vorplanung sind ergänzende Konzeptplanungen für Sommerdämme, Gräben/Schluten, zusätzliche Bauwerke, Binnenentwässerungsmaßnahmen, Objektschutzmaßnahmen und die Dammverläufe zweier zusätzlicher Varianten erforderlich. Teilweise sind diese Leistungen bereits als Optionen im Hauptvertrag enthalten, weitere Leistungen waren in den Vergabeunterlagen bisher nichts vorgesehen und sind zusätzlich zu erbringen.
Der Nachtragsvertrag beinhaltet den Abruf optionaler Leistungen aus dem Hauptvertrag sowie die Beauftragung ergänzender Leistungen. Die neu hinzugekommenen Leistungen umfassen die Planungen für zwei neue Varianten. Zum Zeitpunkt der Verage des Hauptauftrags waren diese Varianten im Untersuchungsumfang noch nicht enthalten, da sich diese Varianten erst im Verlauf der Planung und im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelten. Auch die Konzeptplanungen für die Sommerdämme, Gräben und Schluten sowie zusätzliche Bauwerke waren in dieser Form im Hauptauftrag nicht enthalten. Die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Untersuchungen ergab sich ebenfalls erst im Rahmen der Planung durch die Optimierung der zu untersuchenden Varianten. Die genannten zusätzlichen Planungsaufgaben sind zur Beurteilung der zu untersuchenden Varianten im Rahmen der Variantenentscheidung erforderlich. Diese Umstände konnten durch den Auftraggeber im Rahmen des Vergabeverfahrens nicht vorhergesehen werden.


Winner: Unger Ingenieure