Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-22
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů). Jedná se o hlavní trasu kategorie D27.5/120. Celková délka 15 460 m (staničení 90,760-106,220 km).
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Při zemních pracích pro ZAV(v rámci předchozí zakázky „D1106 Hradec Králové – Smiřice, zemní práce pro ZAV) docházelo k snímání humusového horizontu a zúrodnitelného podorničí (skrývka orničních a podorničních vrstev) a k výkopům pro ZAV (exkavace) bez odvozu mimo prostor staveniště dle před-pokladu zadání s tím, že budou materiál z výkopů pro ZAV, humusový horizont a zúrodnitelné podorničí navráceny zpět. Takto sejmutý humusový horizont, zúrodnitelné podorničí a materiál z výkopů ZAV byly ponechány v prostoru stavby v nesourodých valech. Nesourodé valy humusového horizontu, zúrodnitelného podorničí a materiálu z výkopů ZAV, nacházející se v tuto chvíli na staveništi, jsou ve stavu neumožňujícím postup prací na Díle uvažovaný v zadávací dokumentaci v SO 811. Nelze tedy provést v části staveniště plošnou skrývku humusového horizontu a zúrodnitelného podorničí (ornice a podorničí) tak, jak předpokládala zadávací dokumentace. Proto v upraveném postupu prací podle této řešené změny Díla, je třeba valy humusového horizontu, zúrodnitelného podorničí a materiálu z výkopů pro ZAV na staveništi odstranit ztíženým postupem prací oproti postupu předpokládanému v zadávací dokumentaci (plošná skrývka orničních a podorničích vrstev). Při tomto jiném, ztíženém postupu prací dochází zejména ke zvýšeným nákladům na mechanizaci, dopravu a k vyšším nárokům na organizaci prací. Veškerý skrytý humusový horizont, zúrodnitelné podorničí a materiál z výkopů pro ZAV umístěný ve valech na staveništi se vzhledem k jejich aktuálnímu umístění bude nakládat a odvážet na mezideponie, aby mohly být bez dalších omezení s negativními finančními a časovými dopady rozvinuty práce na Díle v prostoru staveniště v plném rozsahu. Náklady vznikající v souvislosti se změněným postupem prací vyvolaným jiným stavem staveniště, než byl předpoklad zadávací dokumentace, obsaženým v této dohodnuté změně jsou zohledněny a vyjádřeny stanovením nové položky č. 105-12573.e.N s jednotkovou cenou 176,22 CZK/m
Při zemních pracích pro ZAV(v rámci předchozí zakázky „D1106 Hradec Králové – Smiřice, zemní práce pro ZAV) docházelo k snímání humusového horizontu a zúrodnitelného podorničí (skrývka orničních a podorničních vrstev) a k výkopům pro ZAV (exkavace) bez odvozu mimo prostor staveniště dle před-pokladu zadání s tím, že budou materiál z výkopů pro ZAV, humusový horizont a zúrodnitelné podorničí navráceny zpět. Takto sejmutý humusový horizont, zúrodnitelné podorničí a materiál z výkopů ZAV byly ponechány v prostoru stavby v nesourodých valech. Nesourodé valy humusového horizontu, zúrodnitelného podorničí a materiálu z výkopů ZAV, nacházející se v tuto chvíli na staveništi, jsou ve stavu neumožňujícím postup prací na Díle uvažovaný v zadávací dokumentaci v SO 811. Nelze tedy provést v části staveniště plošnou skrývku humusového horizontu a zúrodnitelného podorničí (ornice a podorničí) tak, jak předpokládala zadávací dokumentace.


Winner: Eurovia CS, a.s.