Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-14
Buyer: Miasto Zielona Góra, Miejski Zakład Komunikacji
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233140: Roadway works | 71000000

Technical requirements: W ramach Zadania Wykonawca wykona m.in.: wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i budowę nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego, rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji i kolidujących z planowanymi zmianami, zagospodarowanie terenu (m.in. mała architektura, zieleń), dwa obiekty kubaturowe stanowiące łącznie Centrum Obsługi Klienta oraz zaplecze socjalne kierowców i pracowników MZK, obudowanie kładki dla pieszych wraz z niezbędną przebudową i remontem wiaduktu, układ komunikacji pasażerskiej, zadaszenia placu przesiadkowego, dwa parking i jezdnie manewrowe oraz wszystkie inne zadania wymienione i opisane w Wymaganiach Zamawiającego.
Adres inwestycji: Zielona Góra, ul. Dworcowa – Sulechowska - Gen. J. Bema, działka nr 2/7, 2/23, 2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 28/2, 210/3, 253/1, 256/1, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 291/5, 292/2, 293/3, 293/6 obręb 18.
Pierwotnie koniec okresu obowiązywania zamówienia wyznaczono na 31.5.2018 r. Jednakże w wyniku dokonanych zmian do umowy Czas na Wykonanie został wydłużony do 31.7.2019 r.
Projekt „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej: „Pzp”) w dniu 31.1.2019 r. zawarto aneks nr 4 (dalej: „Aneks”) do umowy o roboty budowlane nr 8/UE/JRP/2016 z dnia 1.3.2017 r., pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” (dalej: „Kontakt”).
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
a) sieci gazowej na normatywnym poziomie, umożliwiającym dalszą realizację Robót oraz prawidłową eksploatację sieci w ciągu ul. Dworcowej,
b) sieci gazowej na normatywnym poziomie, umożliwiającym dalszą realizację Robót oraz prawidłową eksploatację sieci w ciągu ul. Sulechowskiej,
c) wykonanie Robót poprzez wykonanie kanalizacji teletechnicznej na normatywnym poziomie, umożliwiającym dalszą realizację Robót oraz prawidłową eksploatację sieci w ciągu ul. Sulechowskiej,
2) wykonanie dodatkowych elementów czynnej infrastruktury teletechnicznej oraz energetycznej należącej do PKP,
a) rozwiązania konstrukcyjnego zadaszenia Centrum Przesiadkowego pozwalającego na dowiązanie się do zadaszenia peronu nr 3 dworca PKP,
b) uwzględnienia rozwiązania projektowego w zakresie budowy stacji szybkiego ładowania taboru autobusowego MZK.
Prace projektowe i roboty budowlane, o których mowa w pkt. 1) - 3) (dalej: „Zmiany”) są niezbędne dla prawidłowej realizacji Kontraktu, przy czym zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność oraz znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, ze względu na zaawansowanie i charakter prowadzonej inwestycji i przedmiotu zamówienia oraz wprowadzonych Zmian, a zastosowanie przewidzianych w Kontrakcie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem jego przedmiotu.
Konieczność dokonania Zmian została potwierdzona przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzenia zmian] Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu w Protokole Konieczności z dnia 30.1.2019 r. zawierającym opis zdarzeń, w tym okoliczności modyfikacji, uzasadniających wprowadzenie Zmian i wyjaśnienie ich nieprzewidywalnego charakteru, a także w Protokole Negocjacji zawierającym uzgodnione z Wykonawcą ceny dla Zmian oraz Czas na Wykonanie. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Zmian ustalono jako kwotę ryczałtową w wysokości 1 200 048,93 PLN brutto.
Jednocześnie okoliczności stanowiące podstawę wprowadzenia Zmian odpowiadają przesłankom zmiany Kontraktu dotyczącym zmiany sposobu wykonania Robót na podst. § 9 ust. 2 pkt 2 lit. (b) Aktu Umowy oraz zmiany Ceny Kontraktowej na podst. § 9 ust. 2 pkt 3 lit. (e) akapit drugi Aktu Umowy oraz przesłankę zmiany Kontraktu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 Pzp, tj. zmiany Kontraktu w zakresie wynagrodzenia wykonawcy.


Winner: Skanska Spółka Akcyjna