Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-08
Buyer: Технически университет — София
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45262400 | 45300000

Technical requirements: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“
Предметът на обществената поръчка включва проектиране за вътрешен ремонт във фаза „технически проект“ за извършване на строително-монтажни работи във фоайето на втори корпус за обособяване на 2 помещения за управление и наблюдение на трафични параметри, като се изградят преградни стени, цялостна подмяна на дограма, изграждане на монофазна (3 и 5-проводна) ел. инсталация, полагане на кабели за системата за управление и наблюдение на трафични параметри, подови настилки, стенни замазки и боядисване. Включва и проектиране, строителство и изграждане на метална рамка тип „пасарелка“ с горещопоцинковано покритие върху бетонни основи за поставяне на сензорни елементи и системи за измерване на трафични параметри на територията на общински път, над 6 платна на булевард „Санкт Петербург“, пред втори корпус на ТУ — София, филиал Пловдив, включително и упражняване на авторски надзор. Целта на обществената поръчка е изграждане на портална рамка над бул. „Санкт Петербург“ № 63, Пловдив.
Проект BG05M2OP001-1.002-0023-C01, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.
„Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект... Продължава в раздел VI.3) „Допълнителна информация“
Продължение от раздел II.1.1):... „Обособяване на 2 помещения във фоайето във втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ — София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.
Продължава от раздел V) „Наименование“:...„Обособяване на 2 помещения във фоайето във втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ — София, филиал Пловдив“ по договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Предметът на обществената поръчка включва проектиране за вътрешен ремонт във фаза „технически проект“ за извършване на строително-монтажни работи във фоайето на втори корпус за обособяване на 2 помещения за управление и наблюдение на трафични параметри, като се изградят преградни стени, цялостна подмяна на дограма, изграждане на монофазна (3 и 5-проводна) ел. инсталация, полагане на кабели за системата за управление и наблюдение на трафични параметри, подови настилки, стенни замазки и боядисване. Включва и проектиране, строителство и изграждане на метална рамка тип „пасарелка“ с горещопоцинковано покритие върху бетонни основи за поставяне на сензорни елементи и системи за измерване на трафични параметри на територията на общински път, над 6 платна на булевард „Санкт Петербург“, пред втори корпус на ТУ — София, филиал Пловдив, включително и упражняване на авторски надзор. Целта на обществената поръчка е изграждане на портална рамка над бул. „Санкт Петербург“ № 63, Пловдив.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 47, ал. 1 от договора и във връзка с получено писмо с вх. № 461/18.12.2020 г. от изпълнителя на 29.12.2020 г. е сключено допълнително споразумение, с което страните изменят чл. 2, ал. 1 от договора, както следва:
Договорът започва да се изпълнява от датата на подписването му и приключва с въвеждане на обекта в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, но не по-късно от 31.01.2021 г. Срокът на договора преди измененията е 30.12.2020 г., но с цел валидиране и изпращане на информацията в поле II.2.7) „Продължителност на поръчката“ е посочен в календарни дни, а именно: 456.
1. Във връзка с обявената пандемия от COVID-19, която безспорно представлява крайно неотложно и непредвидено обстоятелство, което от една страна значително усложнява доставката на материали, а от друга спазването на въведените противоепидемични мерки в страната забавя изпълнението на СМР и
2. Възникналите проблеми по съгласуване на проекта с различните институции и издаването на разрешение за строеж от 28.08.2020 г. и разрешение за поставяне на обекта от 28.08.2020 г. (съгласуване на пректа с ДАЕУ № 3451/6.03.2020 г., „Електроразпределение Юг“ ЕАД № 6/23.03.2020 г., мобилен оператор А1 № 2250/22.04.2020 г., оператор „Теленор“ № 48558/1.06.2020 г., „Глобул комюникейшън НЕТ“ АД № 39/9.06.2020 г.)


Winner: „Пътинженеринг“ ЕООД