Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-07-07
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci silnice II/301 v ulici Petříkovická v Trutnově. Předmětná silnice se nachází v k. ú. Poříčí u Trutnova. Začátek rekonstruovaného úseku je v místě pracovní spáry v křižovatce se silnicí I/14 ulice Kladská a ulice Petříkovická, konec úseku je stanoven na konci města. Bude provedena rekonstrukce stávajících konstrukčních vrstev. Při obnově obrusných vrstev v úseku 0,000–0,275 km budou staré a porušené vrstvy nahrazeny novým asfaltobetonovým dvouvrstvým krytem. V úseku 0,275–0,500 km bude stávající žulová dlažba nahrazena novou konstrukcí vozovky. V úseku 0,500–1,065 km bude provedena oprava pomocí technologie recyklace za studena. Následně bude provedena pokládka ACL a ACO. Součástí stavby bude zpevnění břehu Petříkovického potoka, vybudování opěrné regulační zdi a kamenných rovnanin. Dále bude provedeno napojení místních komunikací, rekonstrukce dešťové silniční kanalizace, rekonstrukce propustků a uličních vpustí s přípojkami, obnova dopravního značení, kácení stromů. Pod železničním nadjezdem bude řešena úprava sklonových poměrů s ohledem na zvětšení světlé podjezdné výšky (cca na výšku 3,90 m).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou v souvislosti s vícepracemi realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
Při přípravě projektu byla navržena objízdná trasa přes „popílkoviště“. V projektu se uvažovalo se stavebními úpravami této objízdné trasy, aby byla sjízdná pro osobní dopravu a autobusy. Před zahájením prací byla provedena pochůzka objízdné trasy a bylo zjištěno, že v současnosti využívá tuto komunikaci těžká doprava zhotovitele kanalizace v ul. Petříkovická. Došlo k vyjetí kolejí, popraskání panelů a vytvoření velkých výtluků. Z těchto důvodů je třeba vyrovnat nerovnosti na objízdné trase z recyklovaného materiálu a vrstev pro obnovu a opravy z asfaltobetonu. Dále bude změna na objektu Opěrná zeď, neboť při rekonstrukci kanalizace došlo k rozšíření komunikace a není třeba instalovat záporové pažení. Dojde k navýšení zemních prací a celkové úspoře na tomto objektu. Tyto úpravy se vyžádají i méněpráce, které jsou také součástí dodatku č. 1.
Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací, které nebudou v souvislosti s vícepracemi realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku (popis viz výše – objízdná trasa musí být upravena ve větším rozsahu než předpokládal projekt, u objektu Opěrná zeď není nutné provádět záporové pažení, bude pouze větší rozsah zemních prací).


Winner: Colas CZ, a.s.