Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-06-22
Buyer: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels

Technical requirements: d. budowę skrzyżowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej z dotychczasowym przebiegiem drogi (planowaną drogą powiatową);
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania  w  taki  sposób, aby  mógł  on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
III. Odwołanie wnosi się w terminie 6  miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
d. budowę skrzyżowania nowego przebiegu drogi wojewódzkiej z dotychczasowymprzebiegiem drogi (planowaną drogą powiatową);
-Aneks nr 5 z dn. 29.08.2022r dot. wprowadzenia robót dodatkowych do umowy:wartość umowy ulega zwiększeniu do kwoty 11 583 111,68 zł brutto w tymzamówienie dodatkowe na wartość 60 395,75 zł (roboty dodatkowe obejmują: 1.wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu ześrodków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;2.przeprowadzenia archeologicznychbadań wykopaliskowych)
-Aneks nr 6 z dn. 30.08.2022r dot. zmniejszenia wartości umowy do kwoty 11 564 254,99 zł brutto w tym zamówienie dodatkowe na wartość 60 395,75 zł
-Aneks nr 7 z dn. 14.10.2022r dot. zmniejszenie wartości umowy do kwoty 11 562 613,08 zł brutto, w tym zamówienie dodatkowe na wartość 60 395,75 zł
-Aneks nr 8 z dn. 14.12.2022r. dot. rozliczenia końcowego umowy - zmniejszenie wartości umowy do kwoty 11 459 750,80 zł  brutto, w tym zamówienie dodatkowe na wartość 60 395,75 zł
-Aneks nr 9 z dn. 29.12.2022r dot. zmiany wartości umowy (waloryzacja) - wzrost wartości umowy do kwoty 12 358 555,58 zł brutto;
w związku z: trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę oraz sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję i Białoruś powodującymi m.in. wzrost cen surowców i materiałów, wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców i materiałów, spadek wartości polskiej waluty, zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej, oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) działając z poszanowaniem zasady współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu zapewnienia należytej jej realizacji wobec zmian gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi, uwzględniając zasadę równego podziału ryzyk;
W związku z: trwającą od dnia 24 lutego 2022 r. zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę oraz sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję i Białoruś powodującymi m.in. wzrost cen surowców i materiałów, wydłużenie okresu oczekiwania na dostawy surowców i materiałów, spadek wartości polskiej waluty, zmniejszenie na polskim rynku liczby pracowników z branży budowlanej, oraz na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 48 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) działając z poszanowaniem zasady współdziałania przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu zapewnienia należytej jej realizacji wobec zmian gospodarczych wywołanych agresją Rosji na Ukrainę i związanymi z tym skutkami ekonomicznymi, uwzględniając zasadę równego podziału ryzyk;


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.