Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-10-02
Buyer: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojnów
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli”"
1) Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) w szczególności zgodnie z art. 25, 26 ww. ustawy oraz przepisów wykonawczych dla zadania pn.: „Przywrócenie retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli”
Zadanie obejmuje przywróceniu retencji wodnej na terenie byłych stawów rybnych w Kraśniczej Woli, które polegać będzie na budowie, przebudowie i przywróceniu urządzeń wodnych na terenie kompleksu stawów: Żuraw, Bąk, Rzekotka i Zapomniany (dawnych stawów rybnych) w Kraśniczej Woli oraz na sąsiadujących ciekach Dopływie z Chyliczek i Dopływie spod Mościsk, umożliwiających piętrzenie, przechwytywanie i w konsekwencji retencjonowanie wezbraniowych/roztopowych wiosennych wód w ww. stawach.
Powiat grodziski, gm. Grodzisk Mazowiecki – obszar wiejski (140504_5), obręb nr 0018 Kraśnicza Wola, działki ewidencyjne nr 4, 5/2, 6/3, 8/1, 8/2, 8/3.
a) analizę dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,
c) sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę, umową, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) weryfikację harmonogramu prac budowlanych, przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przedłożenie wniosków i uwag Zamawiającemu,
e) nadzór nad terminowością wykonywanych prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem prac budowlanych,
f) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
g) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
h) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, w rozbiciu na poszczególne obiekty budowlane, a w szczególności weryfikowanie, analizowanie i sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji i uruchomienia płatności,
i) zgłaszanie Inwestorowi konieczności wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych i dodatkowych (bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót zamiennych i dodatkowych),
k) kontrolowanie przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego,
l) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,
n) sprawdzanie przejściowych i końcowych obmiarów, kosztorysów wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz ich zatwierdzania,