Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-10
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětná stavba kombinuje stavby nových objektů s přestavbou objektů stávajících.  Stavba začíná v těsné blízkosti stávající I/55. Železniční trať s přilehlým územím překonává po nové estakádě a stáčí se do ulice Polní, která bude rozšířena na nedělenou čtyřpruhovou komunikaci. Úpravou šířkového uspořádání na ulici Polní a odstraněním nevhodného průchodu přes křižovatky se zvýší její kapacita, neboť silnice bude i po dostavbě dálnice D1, převádět vysoké intenzity dopravy s vysokým podílem těžké automobilové dopravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětná stavba kombinuje stavby nových objektů s přestavbou objektů stávajících.  Stavba začíná v těsné blízkosti stávající I/55. Železniční trať s přilehlým územím překonává po nové estakádě a stáčí se do ulice Polní, která bude rozšířena na nedělenou čtyřpruhovou komunikaci. Úpravou šířkového uspořádání na ulici Polní a odstraněním nevhodného průchodu přes křižovatky se zvýší její kapacita, neboť silnice bude i po dostavbě dálnice D1, převádět vysoké intenzity dopravy s vysokým podílem těžké automobilové dopravy.
Pol. č. 101, 102, 6   Při odkopu na pláň byla zjištěna nevyhovující únosnost pláně. Z tohoto důvodu došlo k sanaci aktivní zóny. Geotechnik objednatele potvrdil zápisem ve stavebním deníku provedení sanace aktivní zóny. V rámci ZBV č. 20 byly přidány pol. č. 101 a 102 a v rámci tohoto ZBV je řešeno další navýšení množství z důvodu dalších nutných sanací na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI. S provedením sanace souvisí i částečné odečtení pol. č. 6, kdy vlivem odkopu v rámci sanací nebylo potřeba provádět zafoukání přípojek UV v plném rozsahu, protože byly výkopem odstraněny.
Pol. č. 104 - Pro zabránění promíchání jílovité, jemnozrnné zeminy v úrovni parapláně s nově provedenou aktivní zónou z vyhovujícího materiálu bylo nutné sanační opatření tohoto i předchozího ZBV 20 doplnit na základě požadavku geotechnika o separační geotextilii, v rozpočtu bylo nutné doplnit chybějící položku č. 104. Výměra nové položky geotextilie odpovídá skutečné ploše rozprostřené geotextilie v rámci všech sanací provedených na SO.
Pol. č. 7, 9, 12, 14, 30   Při realizaci napojení komunikace k přilehlým objektům bylo nutné provést toto dopojení vozovkových vrstev ke stávajícím stavům dle aktuálních poměrů na stavbě tak, aby byl zajištěn plynulý a bezpečný přejezd do přilehlých objektů. Tyto práce byly geodeticky zaměřeny a finální rozdíl množství položek je promítnut v tomto ZBV. Změna je zařazena do skupiny 3   nepředvídaná   v PDPS nemohl být skutečný stav přilehlých objektů přesně zjištěn, před realizací stavby docházelo na těchto objektech k drobným změnám, které způsobily doměrky na položkách vozovkových vrstev.
Pol. č. 1, 2, 3, 5, 25   Po odstranění konstrukčních vrstev stávající komunikace došlo k odkrytí stávající kanalizace, na kterou bylo třeba se napojit. Oproti PDPS byla umístěna blíže, než se předpokládalo Skutečná poloha a umístění kanalizace vyvolalo snížení množství zemních prací a zkrácení potrubí, které se odečítají z důvodu jiného umístění.
Pol. č. 26   Délka realizovaných kamerových zkoušek je v rámci ZBV odečtena na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.


Winner: M-SILNICE a.s.