Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-17
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci úseku silnice III/3089 v intravilánu města Smiřice (okr. Hradec Králové). Řešený průtah je přes celé město Smiřice, celková délka je přibližně 1,1 km. Úsek místní komunikace je navržen tak, aby šířka komunikace byla 7,0 m s rozšířením v obloucích. Komunikace bude označena dopravním značením. Zastávka linkových autobusů „Městský úřad“ pro směr Libřice je navržena do zastávkového zálivu. Zastávka bude posunuta o cca 80 m zpět proti stávající nevyhovující zastávce v křižovatce.
Zastávka linkových autobusů „Městský úřad“ pro směr do centra Smiřic je zachována stávající v zastávkovém zálivu u budovy Městského úřadu. Směrové i výškové řešení kopíruje stávající stav. Podstupnice obruby bude min. 0,12 m (v místech sjezdu 0,02 m). Stavba dále řeší most přes Mlýnský náhon ev.č. 3089-3. Součástí stavby silnice je kácení a sadové úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
1) Předmětem změny stavby je nutná ochrana inženýrských sítí (VAK, ČEZ, Gasnet, Cetin) v km 0,480 - km 0,840.
2) V úrovni parapláně byly zastiženy nevhodné zeminy a byla zjištěna nízká deformační charakteristika podloží, což bylo ověřeno pojezdovou zkouškou. Z tohoto důvodu byly provedeny mělké kopané sondy pro ověření zemin v podloží, kterými bylo zjištěno, že v parapláni se nachází nevhodné zeminy, které mohou negativně ovlivnit realizaci sanace aktivní zóny a neumožní dostatečné zhutnění zemin v aktivní zóně. Po konzultaci se specializovanou firmou bylo rozhodnuto o provedení výměny zemin v podloží vozovky v mocnosti o tl. 0,40 až 0,50 m pod úroveň projektované parapláně. Jako vhodný materiál výměny byla doporučena směs drceného kameniva frakce 0/125 nebo 0/250 mm s tím, aby před sypáním tohoto materiálu byla do podloží staticky zatlačena vrstva lomového kamene. Takto provedenou sanací dojde vytvoření tuhého podkladu, na kterém bude možné položit a zhutnit vrstvu aktivní zóny, která splní požadované parametry.
3) Předmětem změny je dále změna návrhu přechodu pro chodce, který se nachází v km 0,640 po levé straně v křižovatce s ul. Komenského. Původní návrh řešil úpravu přechodu pro chodce v podobě doplnění dělicího ostrůvku z důvodu zkrácení délky přechodu (délka přechodu 10,5, m). Vzhledem k tomu, že křižovatkou budou projíždět i nákladní vozidla o délce cca 9,0 m a docházelo by ke kolizi s navrženým řešením a sloupy veřejného osvětlení, bylo po konzultaci se zástupcem dopravního inspektorátu Policie ČR rozhodnuto o zrušení dělicího ostrůvku řešeného přechodu. Dle nově navržené úpravy bude provedeno nároží křižovatky s poloměrem R=8,00 m, což je z hlediska průjezdu delších nákladních automobilů dostačující. Touto úpravou dojde ke zkrácení přechodu pro chodce.


Winner: Swietelsky stavební, s.r.o.