Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-01-05
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233100: Construction work for highways
Estimated value:  RON
Award criteria: quality, price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru Autostrada Ploiesti – Buzau, in lungime de 63,25 km :
-	LOT 1: Dumbrava – Mizil, km 0+000 – km 21+000, in lungime de 21 km;
-	LOT 2 : Mizil – Pietroasele, km 21+000 – km 49+350, in lungime de 28,35 km; 
-	LOT 3 : Pietroasele - Buzau, km 49+350 – km 63+250, in lungime de 13,90 km.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: primul termen - limita este cu 32 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; al doilea termen - limita este cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Precizam ca cele doua termene de raspuns la clarificari nu afecteaza dreptul operatorilor economici de a adresa solicitari de clarificare pe parcursul intregii perioade care se scurge de la momentul publicarii Anuntului de Participare si pana la termenul limita cu 20 zile anterior termenului limita de depunere a ofertelor stabilit de Autoritatea Contractanta. 
Cu toate acestea, avand in vedere faptul ca Autoritatea Contractanta are obligatia de a raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare, sens in care aceasta trebuie sa isi aloce un termen rezonabil pentru procesarea solicitarilor de clarificarea si formularea raspunsurilor care se impun, la primul termen de raspuns la clarificari Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici in intervalul de la publicarea Anuntului de Participare si pana la data la care se implineste termenul cu 40 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar la al doilea termen de raspuns Autoritatea Contractanta va raspunde restului de solicitari de clarificare adresate pana la termenul limita cu 20 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire.
Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta.
1AC ac 21p Of care prez o met de impl a ctr care dem o f buna intel a lucr stab in Doc Teh(...)si un Pr de lucr(...)bine realiz.Pt obt 21 P metod de impl a ctr si Prgrm de lucr tb sa cont min urm:
a)desc TUT act si subact de exec lucr din DT in succ norm a ac, si in corel INTEGR cu res teh, mat, fin, si um nec exec lucr, prez si urm: 
-nr, spec pers prop(…)si rolul ac; 
-res teh(…)nec real exec Lucr (...)si prez rand real al ac.
-prez tras de la sursa la sant pt prin mater util: bitum, agreg, mat de umpl pt teras, ciment, fier-beton, elem prefab,arm,beton,prin mod de transp nepol care cond la red imp asp mediu;
-prez man gen al ctr, prin prisma inter cu pers de manag al AC, cu pers Sup si cu pers AP
b)rep graf a Prg de Lucr in cor cu res  teh(...)rap la rand real al ac si in cor cu res mat, fin si um nec exec lucr
c)Prez “Curbei S” de prog fiz si val cum al lucr(cu D.I. 04.04.2022)si prez a inca o noua  "Curba S" de prog fiz si val dar av ca D.I 04.06.2022, ins de doc just/edif din care sa rez acop dif max dintre cele 2 curbe S;
d)des risc si mod de dep a ac sau de min a ef ac risc a.i. sa nu se aj la o int subst in realiz lucr peste cele 20luni stab prin Ctr.
2AC ac 15p Of care prez o met de impl a ctr care dem o buna intel a lucr stab in DT(...) insot de un Prg de lucr satisf.
Pt obt 15p, metod de impl a ctr si Prg de lucr tb sa cont min urm:
a)descr MAJ act si subact exec lucr din DT(...)in succ norm a ac, si in corel PART cu res teh, mater, fin, si um nec exec lucr, prez si urm: 
-nr, spec pers prop(…)si rolul ac; 
-res teh(…)si prez rand real al ac
b)rep graf a Prg de Lucr in corel part cu res  teh(...)rap la rand real al ac si in corel part cu res mat, fin si um nec exec lucr
c)Prez “Curbei S” de prgr fiz si va cum al lucr(D.I. 04.04.2022) si prez a inca o noua "Curba S" de prgr fiz si val dar av ca D.I. 04.06.2022, insot de doc just/edif din care sa rez acop dif max dintre cele 2 curbe S;
d)decr risc int si mod de dep a ac sau de min a ef ac risc a.i. sa nu se aj la o intarz subst in real lucr peste cele 20 de luni stab prin CTR
3AC ac 10p pt Of care prez o metod de impl a ctr care dem o intel suf a lucr stab in DT(...)insot de  Prg de lucr.Pt obt 10p ac, metod de impl a ctr prec si Prgrm de lucr tb sa cont min urm:
a)descr PRINC act si subact care comp exec lucr din DT(…) in succ norm a ac, si in cor PART cu res teh, mater,fin,si um nec exec lucr, prez si urm inf: 
-nr,spec pers prop(…)si rol ac
-res teh(…)nec exec Lucr(...)
b)reprez graf a Prg de Lucr(…)in corel part cu res teh(...) mat, fin si um nec exec lucr
4AC ac 5p pt Of care prez o met de impl a ctr care dem o int lim a lucr stab in DT(...)insot de  Prg de lucr(...).Pt obt 5p, met de impl a ctr si Prg de lucr tb sa cont min urm:
a)desc PRINC act si subact care comp exec lucr din DT(…),in succ norm a ac, si in corel PART cu res teh(...)si mat nec exec lucr, prez si urm inf: 
b)rep graf a Prg de Lucr in corel part cu res teh(...)si mat nec exec lucr
Pt viz int a txt – Anexa1 la DA
Pentru oferta/ ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 120 luni sau mai mare se va acorda punctajul maxim, respectiv 9 puncte. 
Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul cuprins intre 61 luni (inclusiv) si 119 luni (inclusiv) cate 0,15 puncte pentru fiecare luna acordata suplimentar. 

Nota 1: Nu se acorda punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna. Pentru ofertele care prezinta perioada de garantie a lucrarilor exprimata in numar de zile sau daca numarul de luni prezentat este sub forma de zecimale se va lua in considerare doar numarul intreg de luni (ex 1: 2937 de zile = 2937 zile/30 zile = 97,9 luni - se puncteaza 97 de luni; ex. 2: 108,6 luni se puncteaza 108 luni).
Nota 2: Perioada de garantie ofertata va fi sustinuta prin specificarea in cadrul Propunerii Tehnice a materialelor si tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza in vederea asigurarii calitatii lucrarii pe intreaga perioada de garantie ofertata. 
In Propunerea Tehnica, ofertantul va descrie modul in care planul de management al calitatii va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale si al proceselor de lucru, prin prezentarea abordarii generale si modalitatii pentru realizarea activitatilor din cadrul contractului (executarea lucrarilor), inclusiv prin descrierea detaliata a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrarilor si a materialelor pe care le va pune in opera, astfel incat ofertarea unei garantii extinse a lucrarilor sa nu se faca doar la nivel declarativ in vederea obtinerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informatii in cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garantie a lucrarilor suplimentar ofertata.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Obiectul contractului il reprezinta executia lucrarilor pentru LOT 1 Dumbrava-Mizil km 0+000 – km 21+000, in lungime de 21 de km din cadrul obiectivului de investitii « AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU »
In conformitate cu prevederile contractuale, respectiv ale H.G. nr. 1/ 2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea: 
1.	Modificari ale partilor contractante;
2.	Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati de lucrari din Lista de Cantitati, atunci cand o astfel de majorare sau reducere este rezultatul masurii prevazute la Clauza 49 [Masurare, evaluari si Sume Provizionate];
3.	Modificari generate de majorarea sau reducerea unei cantitati din Lista de Cantitati ca urmare a modificarii Specificatiilor sau a Pieselor Desenate;
4.	Modificări generate de solicitările proprietarilor de rețele de utilități;
5.	Modificări ale culoarului/coridorului de expropriere care conduc la necesitatea realizarii de lucrari suplimentare si/sau la renuntarea realizarii unor lucrari existente in Contract;
6.	Prelungirea Duratei de Execuţie. 
7.	Modificari ale Proiectului Tehnic de Executie, care rezulta din adaptarea proiectului tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale;
8.	Modificari generate conform sub-clauzei 37.11 [Propunere de Modificare initiata de catre Antreprenor];
9.	Modificari generate de modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unor categorii de lucrari/articole de lucrari ca urmare a situatiei din teren;
10.	Modificari generate de modificari ale terenului, retelei hidrografice supraterane si subterane, necunoscute la data elaborarii proiectului;
11.	Modificări legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde/, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;
12.	Modificări generate de cerințe ale autorităților de mediu;
13.	Modificări generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii;
14.	Modificări generate de includerea de noi subcontractanți și/sau înlocuirea subcontractanților inițiali;
15.	 Modificări generate de schimbarea personalului, care se vor realiza conform clauzei corespunzătoare din Condițiile Generale ale Contractului;
16.	Modificări generate de expertize tehnice;
17.	Modificări generate de cerinte privin cercetarea si lucrarile arheologice;
18.	Modificări care rezultă din implementarea solicitărilor provenite de la diverse instituţii/ autorităţi/ entităţi care au atribuţii în legătură cu obiectivul de investiţie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autorităţi/Instituţii centrale şi/sau locale, Verificatori atestaţi, organisme de control, etc.).
19.	Modificari ale valorii contractului ca urmare a modificarilor de mai sus, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/216.
Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Mai multe informatii se regasesc in Contract.


Award value: 3812015406.28
Number of bids: 14