Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-19
Buyer: Turun kaupunki
Country: FI
Contract type: Services
CPV classification: 72000000

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Turun kaupungilla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta teleoperaattoripalveluhankinnan projektille, josta johtuen Turun kaupungin IT-palvelut on hankkinut IT-palvelujohtajan hankintapäätöksellä 04.07.2019 § 36 vanhemman IT-projektipäällikön resursseja ATR Soft Oy:ltä vuosille 2019 ja 2020 matkapuhelinoperaattorin vaihtoprojektiin.
Teleoperaattoripalvelujen käyttöönottoprojekti on viivästynyt sen tavoiteajasta (2020 ja 2021). Monista eri haasteista johtuen ja eri osapuolten toimenpiteistä huolimatta projektisuunnittelun aikataulujättämä oli liian suuri, mistä syystä teleoperaattoritoimittajan ehdotuksesta käyttöönottoprojektin aikataulua joudutaan jatkamaan keväälle 2022. Viivästymisen takia Turun kaupunki tarvitsee edelleen vanhemman IT-projektipäällikön työpanosta alkuperäisestä vanhemman IT-projektipäällikön hankintapäätöksestä ja sopimuksesta poiketen myös vuonna 2022.
Nykyinen ATR Soft Oy:ltä hankittu vanhempi IT-projektipäällikkö tuntee erinomaisesti televiestinnän alan kokonaisuudessaan. Lisäksi vanhemmalla IT-projektipäälliköllä on kattavat taustatiedot ja hyvät valmiudet avustaa Turun kaupunkia käyttöönottoprojektissa 2022, koska vanhempi IT-projektipäällikkö on ollut valmistelemassa Turun kaupungin teleoperaattoripalvelujen kilpailutusta. Tällä perusteella vanhempi IT-projektipäällikkö tuntee Turun kaupungin tarpeet hankinnan käyttöönottoprojektin osalta. IT-projektipäällikön resursseja tarvitaan edelleen eli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisäpalveluja, jotka eivät ole sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen.
Turun kaupungilla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta teleoperaattoripalveluhankinnan projektille, josta johtuen Turun kaupungin IT-palvelut on hankkinut IT-palvelujohtajan hankintapäätöksellä 04.07.2019 § 36 vanhemman IT-projektipäällikön resursseja ATR Soft Oy:ltä vuosille 2019 ja 2020 matkapuhelinoperaattorin vaihtoprojektiin.
Teleoperaattoripalvelujen käyttöönottoprojekti on viivästynyt sen tavoiteajasta (2020 ja 2021). Monista eri haasteista johtuen ja eri osapuolten toimenpiteistä huolimatta projektisuunnittelun aikataulujättämä oli liian suuri, mistä syystä teleoperaattoritoimittajan ehdotuksesta käyttöönottoprojektin aikataulua joudutaan jatkamaan keväälle 2022. Viivästymisen takia Turun kaupunki tarvitsee edelleen vanhemman IT-projektipäällikön työpanosta alkuperäisestä vanhemman IT-projektipäällikön hankintapäätöksestä ja sopimuksesta poiketen myös vuonna 2022.
Nykyinen ATR Soft Oy:ltä hankittu vanhempi IT-projektipäällikkö tuntee erinomaisesti televiestinnän alan kokonaisuudessaan. Lisäksi vanhemmalla IT-projektipäälliköllä on kattavat taustatiedot ja hyvät valmiudet avustaa Turun kaupunkia käyttöönottoprojektissa 2022, koska vanhempi IT-projektipäällikkö on ollut valmistelemassa Turun kaupungin teleoperaattoripalvelujen kilpailutusta. Tällä perusteella vanhempi IT-projektipäällikkö tuntee Turun kaupungin tarpeet hankinnan käyttöönottoprojektin osalta. IT-projektipäällikön resursseja tarvitaan edelleen eli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisäpalveluja, jotka eivät ole sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen.
Turun kaupungilla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta teleoperaattoripalveluhankinnan projektille, josta johtuen Turun kaupungin IT-palvelut on hankkinut IT-palvelujohtajan hankintapäätöksellä 04.07.2019 § 36 vanhemman IT-projektipäällikön resursseja ATR Soft Oy:ltä vuosille 2019 ja 2020 matkapuhelinoperaattorin vaihtoprojektiin.
Teleoperaattoripalvelujen käyttöönottoprojekti on viivästynyt sen tavoiteajasta (2020 ja 2021). Monista eri haasteista johtuen ja eri osapuolten toimenpiteistä huolimatta projektisuunnittelun aikataulujättämä oli liian suuri, mistä syystä teleoperaattoritoimittajan ehdotuksesta käyttöönottoprojektin aikataulua joudutaan jatkamaan keväälle 2022. Viivästymisen takia Turun kaupunki tarvitsee edelleen vanhemman IT-projektipäällikön työpanosta alkuperäisestä vanhemman IT-projektipäällikön hankintapäätöksestä ja sopimuksesta poiketen myös vuonna 2022.
Nykyinen ATR Soft Oy:ltä hankittu vanhempi IT-projektipäällikkö tuntee erinomaisesti televiestinnän alan kokonaisuudessaan. Lisäksi vanhemmalla IT-projektipäälliköllä on kattavat taustatiedot ja hyvät valmiudet avustaa Turun kaupunkia käyttöönottoprojektissa 2022, koska vanhempi IT-projektipäällikkö on ollut valmistelemassa Turun kaupungin teleoperaattoripalvelujen kilpailutusta. Tällä perusteella vanhempi IT-projektipäällikkö tuntee Turun kaupungin tarpeet hankinnan käyttöönottoprojektin osalta. IT-projektipäällikön resursseja tarvitaan edelleen eli alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisäpalveluja, jotka eivät ole sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen.
Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista teknisistä syistä, koska nykyisellä kumppanilla on teleoperaattoripalveluhankinnan valmistelun perusteella sellaiset tiedot, joiden perusteella se on tällä hetkellä ainoa sopimuskumppani, joka pystyy suorittamaan lisäpalveluja ilman, että siitä aiheutuisi merkittävää haittaa Turun kaupungille. Uudelleen kilpailutus viivästyttäisi käyttöönottoprojektia, joka on Turun kaupungille merkittävä kuluerä. Sopimuskumppanin vaihtaminen tarkoittaisi projektin viivästymistä ja kustannusten päällekkäistä syntymistä muiden hankittavien lisäpalvelujen osalta.
ATR Soft Oy:n kanssa solmittua  hankintasopimusta on tarpeen muuttaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan, koska alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisäpalveluja, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä.


Winner: ATR Soft Oyt