Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-11
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation | 44221000 | 44621112 | 45261400 | 45310000
EU fund: ESF

Technical requirements: Az EKR rendszer sajátosságára tekintettel a 2023/S 067-200727 iktatószámú hirdetmény megjelenését (2023. 04. 04.) követően van mód jelen tájékoztató feladására.
Kötelező az épület bejáratának akadálymentesítése mellett a bejárat mellett egy vizesblokk és a kettő közötti útvonal (vonatkozó akadálymentesítése táblákkal) akadálymentesítése.
- A Kivitelezés során a Vállalkozó jelezte, miszerint a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező építőanyagra, termékre kíván cserélni, vagy más műszaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerződésben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul. A Magyar Államkincstár 2022. május 20-án kelt felülvizsgált állásfoglalása alapján azon épületek esetében, ahol „komplex” beruházás valósul meg, kötelező az épület bejáratának akadálymentesítése mellett a bejárat mellett egy vizesblokk és a kettő közötti útvonal (vonatkozó akadálymentesítése táblákkal) akadálymentesítése. A 2022. szeptember 14. napján kelt, az akadálymentesítésre vonatkozó ajánlata szerint az épület projektarányos akadálymentesítését nettó 4 442 583,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5 642 080,- Ft ajánlati áron vállalja.
e) Vállalkozó 2022. augusztus 19. napján, 2022. október 3. napján és 2022. október 4. napján kelt anyagkiváltásra vonatkozó dokumentumai, valamint 2022. szeptember 14. napján kelt akadálymentesítésre - továbbiakban: Akadálymentesítés - vonatkozó ajánlata.
„A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 236 347 301,- Ft + ÁFA, azaz nettó Kettőszázharminchatmillió-háromszáznegyvenhétezer-háromszázegy forint plusz ÁFA, összesen bruttó 300 161 072,- Ft, azaz bruttó Háromszázmillió-százhatvanegyezer-hetvenkettő forint. Az Akadálymentesítés díja a Vállalkozási díjon belül nettó 4 442 583,- Ft + ÁFA, azaz nettó Négymillió-négyszáznegyvenkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forint plusz ÁFA, összesen bruttó 5 642 080,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-hatszáznegyvenkettőezer-nyolcvan forint. A Vállalkozási díj részben a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00002 azonosítószámú projekt szerinti támogatásból finanszírozott.”
Felek rögzítik, miszerint a Vállalkozó a Kivitelezés 100 %-ban hiánytalanul megvalósult teljesítése esetén mindösszesen nettó 50 823 526,- Ft + ÁFA, azaz nettó Ötvenmillió-nyolcszázhuszonháromezer-ötszázhuszonhat forint plusz ÁFA, összesen bruttó 64 545 878,- Ft, azaz bruttó Hatvannégymillió-ötszáznegyvenötezer-nyolcszázhetvennyolc forint összegről jogosult a végszámlát kiállítani, melyben elkülönítetten köteles feltüntetni az Akadálymentesítés díját, amely nettó 4 442 583,- Ft + ÁFA, azaz nettó Négymillió-négyszáznegyvenkettőezer-ötszáznyolcvanhárom forint plusz ÁFA, összesen bruttó 5 642 080,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-hatszáznegyvenkettőezer-nyolcvan forint..
„A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Vállalkozó a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő 11 817 365,- Ft, azaz Tizenegymillió-nyolcszáztizenhétezer-háromszázhatvanöt forint jótállási biztosítékot köteles Megrendelő részére biztosítani a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjától, amely a Kivitelezés maradéktalan teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárását követő naptári nap 0:00 órája.
- Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény - továbbiakban: Kbt. - 141. § - ban foglaltakat nem sérti. A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése az Akadálymentesítés vonatkozásában, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése a termékcsere tekintetében.
Kötelező az épület bejáratának akadálymentesítése mellett a bejárat mellett egy vizesblokk és a kettő közötti útvonal (vonatkozó akadálymentesítése táblákkal) akadálymentesítése. A Kivitelezés megvalósítása során Vállalkozó feladatai közé tartoznak többek között járdakészítéssel, nyílászárócserével, padlóburkolat javítással, falazással kapcsolatos feladatok. A projektarányos akadálymentesítéssel kapcsolatos munkálatok során többek között nyílászárócsere, meglévő nyílászáró felmatricázása, falazás, burkolás, rámpabővítés valósul meg. Az akadálymentesítés feladatai a Szerződésben foglalt műszaki tartalommal összefüggenek, továbbá a projektarányos akadálymentesítésnek is meg kell valósulnia a projekt zárására, ezért a kettő munkát párhuzamosan szükséges elvégezni. Az akadálymentesítéssel kapcsolatos munkákat célszerű a Vállalkozóval elvégeztetni.


Winner: PRETZ- MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Korláltolt Felelősségű Társaság