Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-18
Buyer: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
A tábor működik a kivitelezés során, az erre vonatkozó organizációt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.
..A munkálatok első ütemben történő elvégzését a megkötött vállalkozási szerződésben rögzített részhatáridők betartása, továbbá ebből adódóan a Megrendelő táboroztatási közfeladatainak akadályoztatás mentes ellátása indokolja, tekintettel arra, hogy a második ütemben tervezett műszaki tartalom tervdokumentumai és engedélyei teljes körűen még nem állnak a Megrendelő rendelkezésére, így az eljárás megindításának feltételei még nem biztosítottak, Az első ütem kivitelezési munkái esetében tekintettel kell lenni az időjárási körülményekre, azaz amennyiben a napi átlaghőmérséklet tartósan nulla Celsius fok alá süllyed, úgy a hatályos gázipari technológiai utasítás szerint, a szükséges csőfektetés nem végezhető el. Így a munkálatok második ütemben történő elvégzése, a Zánkai táborhely fejlesztésének határidőre történő megvalósítását veszélyeztetné.
2. A szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) bekezdésé b) pontjában előírtaknak megfelel, azaz az értéknövekedés nem éri el sem a 15 %-os mértéket, sem az uniós értékhatárt, továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a módosítással érintett műszaki tartalom az alapprojekttel összhangban van, attól elválasztani nem lehet.
3. Jelen szerződésmódosítás tárgyát képező tevékenységek ellenértékének összértéke nem éri el, illetve haladja meg Megrendelő Alapító Okiratának III. 3. pontjában és V. 8.3. pontjának 8. francia bekezdésében foglalt nettó 50 000 000 Ft, azaz nettó Ötvenmillió Forint értékhatárt, amelyre tekintettel jelen szerződésmódosítás tekintetében a Megrendelő nevében eljáró Kuratóriumi Elnök önállóan, Megrendelő Kuratóriumának előzetes jóváhagyása nélkül jogosult a megállapodás létrehozására.
A tábor működik a kivitelezés során, az erre vonatkozó organizációt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.