Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2024-04-17
Buyer: Gemeinde Bad Zwischenahn
Region: DE946
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71300000 | 71314100: Electrical services
Submission deadline: 2024-05-16
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB und ansonsten s. Bewerbungsheft
Der in 2014 außer Betrieb genommene Wasserturm in Bad Zwischenahn ist ein Baudenkmal, dessen Dach als Aussichtsplattform genutzt wurde. Er liegt in zentraler Lage auf einer parkähnlichen Grünfläche und ist in massiver Mauerwerks- und Stahlbetonbauweise hergestellt. Die Erschließung erfolgte bislang über eine Stein- bzw. Betontreppe bis zum 3. Geschoss und über eine Holztreppe bis auf das Dach. Im 5. Geschoss befindet sich der nicht mehr in Nutzung stehende Wassertank aus Stahlbeton.

Das Gebäude bedarf grundsätzlich einer umfassenden Sanierung, insbesondere des Verblendmauerwerks mit allen Fenstern und sämtlicher tragender Wände und der Betonbauteile. Das Ziel der zu planenden Baumaßnahme ist die Sanierung und somit der Erhalt des Baudenkmals. So sollen künftig die Aussichtplattform und die einzelnen Geschosse barrierefrei der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In den unteren Geschossen bis unter den Wassertank sollen Räume für kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, ehrenamtliches Engagement und Vereinsarbeit geschaffen werden.
Die Leistungen werden vergeben an im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ansässige: 1. natürliche Personen, die gemäß den Rechtsvorschriften ihres Heimatlandes zur Führung der Berufsbezeichnung Architekt/Architektin (oder gleichwertig – insbesondere, wenn nach EU-Vorschriften/Richtlinien die Berechtigung besteht, in der Bundesrepublik Deutschland als Architekt/Architektin tätig zu sein) berechtigt sind. 2. juristischen Personen oder sonstige Personenvereinigungen, sofern deren (satzungsgemäßer) Geschäftszweck auf Leistungen der jeweiligen Fachrichtung ausgerichtet ist, der der ausgeschriebenen Aufgabe entspricht, und einer der Gesellschafter oder einer der bevollmächtigten Vertreter und der mit der Aufgabe betraute Mitarbeiter die an natürliche Personen gestellten Anforderungen erfüllt. 3. Bewerbergemeinschaften/Arbeitsgemeinschaften, bei denen Mitglieder die vorstehenden Voraussetzungen erfüllen.
Es ist vom Bewerber eine Eigenerklärung nach 45 Abs. 1 Nr. 1 VgV abzugeben über die jeweiligen Jahresnettohonorarumsätze der Jahre 2020, 2021 und 2022
-	für Leistungen nach §§ 53 ff. HOAI (Technische Ausrüstung Anlagengruppe 4)

Bewerbergemeinschaften addieren die jeweils maßgeblichen Umsätze ihrer für die jeweilige Fachdisziplin verantwortlichen Mitglieder.

Geforderter Mindeststandard, dessen Unterschreitung zum Ausschluss führt:
-	für Leistungen nach §§ 53 ff. HOAI (Technische Ausrüstung Anlagengruppe 4): 100.000 €
1.) Es ist eine schriftliche Darstellung des Projektteams und der Vorgehensweise bei der Projektbearbeitung zu folgenden Gesichtspunkten vorzulegen:

Personalstruktur
•	Stellen Sie die Struktur und interne Organisation Ihres Planerteams während der Auftragsabwicklung dar
•	Stellen Sie die berufliche Erfahrung und Qualifikation der/des für die Auftragsbearbeitung vorgesehenen Projektleiterin /-leiters dar.
•	Stellen Sie die berufliche Erfahrung und Qualifikation der/des für die Bearbeitung der LPH 8 vorgesehenen Mitarbeiterin/Mitarbeiters dar.

Projektmanagement
•	Wie gestalten Sie die Projektbearbeitung?
•	Nach welchen Methoden erfolgt das Schnittstellenmanagement mit den fachlich Beteiligten?
•	Wie bezieht das Projektteam die Auftraggeberin sowie die weiteren fachlich Beteiligten bei der Projektbearbeitung inhaltlich ein?
•	Wie strukturiert das Projekteam die Abwicklung der vergaberechtlichen Anforderungen im Hinblick auf die Terminierung und Steuerung der Vergaben?
•	Wie strukturieren/organisieren Sie Ihre interne Qualitätskontrolle?
•	Wie strukturieren/organisieren Sie die Abnahmen und die Übergabe des Bauwerks an die Auftraggeberin und wie erfolgt die Dokumentation? 

Kosten- und Termine
•	Wie stellen Sie die Einhaltung des Kostenrahmens (gedeckelte Baukosten) sicher, wie
•	planen Sie Maßnahmen zur Kostenreduzierung und wie gestalten Sie das Anti-Claim-Management?
•	Wie planen Sie die Wirtschaftlichkeit des Projekts unter Berücksichtigung der Bau- und Betriebskosten?
•	Schildern Sie Ihre grundsätzliche Vorgehensweise bei der Terminkontrolle und bei Störungen im Bauablauf.

Die Darstellung darf incl. etwaigem Bildmaterial 25 Seiten nicht überschreiten bei Schriftgröße 11. Andernfalls werden die Seiten ab S. 26 nicht berücksichtigt