Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-09-30
Buyer: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Country: BG
Region: BG344
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 363270 BGN
Award criteria: price
EU fund: eu-funds

Technical requirements: В обхвата на обществената поръчка по всяка от обособените позиции е предвидено да се изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор и да се осъществяват функции на Инженер по ФИДИК, като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:
Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), както и съответните Специфични условия;
Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг) и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта по съответната обособена позиция, описан в Техническата спецификация;  
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;
Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ - за ОП 3 и по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ - за ОП 1 и ОП 2;
Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
Координатор „Безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство.

Предметът на поръчката по всяка от обособените позиции (ОП 1, ОП 2 и ОП 3) включва изпълнение  минимум и на следните задачи:
контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи;
извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;
одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване;
оценяване и сертифициране на изпълнените строително-монтажни работи;
консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на договора за инженеринг;
текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания;
цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на договора за инженеринг;
преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на персонала – само за ОП 3;
извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта -  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификат за приемане;
подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и чл. 11 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
период за съобщаване и отстраняване на дефекти - извършване на ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им;
издаване на сертификат/и за изпълнение, предаване на архивите на Възложителя и изготвяне на окончателен доклад по договора за упражняване на строителен надзор и осъществяване функции на Инженер по ФИДИК.

Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация за поръчката (ОП 1, ОП 2 и ОП 3), представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.
Дейностите, предмет на обществената поръчка, ще бъдат изпълнявани на територията на гр. Павел баня, област Стара Загора.
Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП – най-ниска цена.
Критерият „най-ниска цена“ се прилага за всяка обособена позиция по отделно.
Под „най-ниска цена“ се разбира най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. 
Общата цена за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция се формира като сбор от предложените цени за изготвяне на комплексен доклад за ОСИП и за осъществяване на строителен надзор и Инженер по ФИДИК.
В обхвата на обществената поръчка тази обособена позиция е предвидено да се изпълняват дейности по упражняване на строителен надзор и да се осъществяват функции на Инженер по ФИДИК, като в изпълнение на услугата, Изпълнителят ще действа като:
Инженер по смисъла на Клауза 3 от Договорни условия за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя. Общи условия - Международна Федерация на Инженерите-Консултанти (FIDIC), както и съответните Специфични условия;
Технически контрол при проектирането при договор за проектиране и строителство (инженеринг) и изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект за обекта по съответната обособена позиция, описан в Техническата спецификация;  
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;
Оценка на съответствието по част Конструктивна и по част Енергийна ефективност по смисъла на чл. 142, ал. 10 и ал. 11 от ЗУТ - за ОП 3 и по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ - за ОП 1 и ОП 2;
Строителен надзор по смисъла на чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/;
Координатор „Безопасност и здраве” за етапа на инвестиционно проектиране и за етапа на строителство.

Предметът на поръчката по всяка от обособените позиции (ОП 1, ОП 2 и ОП 3) включва изпълнение  минимум и на следните задачи:
контрол на планове за временна организация на движението в съответствие с българското законодателство;
одобрение на влаганите на обекта материали и генерираните в хода на строителството документи;
извършване на документална и физическа проверка на строителния процес;
одобряване на подробни методи на изпълнение на строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното започване;
оценяване и сертифициране на изпълнените строително-монтажни работи;
консултиране с Възложителя на всички нареждания за промяна и получаване на неговото предварително писмено одобрение, преди нареждане на промени, както и консултиране с Възложителя по всички въпроси, по които това се изисква съгласно договорните условия на договора за инженеринг;
текущ преглед и одобряване на отчетите и исканията за плащане на строителя, издаване на сертификати за плащания;
цялостен контрол и съхранение на цялата документация за изпълнението на договора за инженеринг;
преглед и одобряване на наръчниците за експлоатация и програми за обучение на персонала – само за ОП 3;
извършване на всички необходими дейности за целите на приемане на обекта -  преглед на цялата изискуема документация, преглед на изпълнението на строежа, състоянието на строителната площадка и околното пространство, насрочване на среща за  подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа с акт 15; издаване на сертификат за приемане;
подготвяне на документацията за издаване на разрешение за ползване съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, вкл. изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и чл. 11 от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
период за съобщаване и отстраняване на дефекти - извършване на ежемесечни обходи и проверки на работата на обекта, констатиране на евентуални дефекти, подготовка и даване на указания за отстраняването им;
издаване на сертификат/и за изпълнение, предаване на архивите на Възложителя и изготвяне на окончателен доклад по договора за упражняване на строителен надзор и осъществяване функции на Инженер по ФИДИК.

Конкретните дейности, както и изискванията към тяхното изпълнение, са подробно посочени в Техническата спецификация за поръчката (ОП 2), представляваща неразделна част от документацията за обществена поръчка.


Winner: ИНТЕРПРОКОНСУЛТ ООД
Award value: 363270
Number of bids: 12