Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-06-16
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29840 v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami.  Začátek úseku je stanoven v km 0,000 (ZÚ = křiž. se sil. II/298), konec úsek je v km 0,531 23. Celková délka úseku činí 531,23 m. Řešená rekonstrukce silnice III/29840 se z části nachází na hrázi rybníka Broumar. Součástí zakázky je i rekonstrukce mostu ev. č. 29840-1 včetně příslušenství. Na rekonstrukci silnice III/29840 a mostu je navázána i úprava vodohospodářských objektů hráze rybníka Broumar, veřejného chodníku a zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Investorem těchto objektů je město Opočno.
K této zakázce byla schválena smlouva o spolupráci s městem Opočno. Podle výsledku zadávacího řízení byly uzavřeny dvě samostatné smlouvy, a to: pro zadavatele Královéhradecký kraj - 28.517.000,00 Kč bez DPH, pro zadavatele město Opočno - 17.333.000,00 Kč bez DPH.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29840 v okrese Rychnov nad Kněžnou v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami.  Začátek úseku je stanoven v km 0,000 (ZÚ = křiž. se sil. II/298), konec úsek je v km 0,531 23. Celková délka úseku činí 531,23 m. Řešená rekonstrukce silnice III/29840 se z části nachází na hrázi rybníka Broumar. Součástí zakázky je i rekonstrukce mostu ev. č. 29840-1 včetně příslušenství. Na rekonstrukci silnice III/29840 a mostu je navázána i úprava vodohospodářských objektů hráze rybníka Broumar, veřejného chodníku a zřízení trvalého odběrného místa požární vody. Investorem těchto objektů je město Opočno.
Po odkrytí stávající klenby mostu bylo zjištěno, že vrchol klenby je zhruba o 0,42 m výše, než se předpokládalo v původní dokumentaci PDPS. Z tohoto důvodu bylo nutné novou nosnou konstrukci mostu posunout výše a provést úpravu konstrukce vozovky a nivelety převáděné komunikace na mostě a v navazujících úsecích silnice. V návaznosti na úpravu nivelety na mostě tak bylo nutné zvýšit výšku podkladních betonů a příčných prahů mostu. Výška podkladního betonu byla limitována výškou hlav mikropilot, které by při vyšší mocnosti byly utopené v podkladním betonu. Z tohoto důvodu došlo i k nadvýšení základových prahů a s tím spojených kubatur betonu a tonáže betonářské výztuže úložných prahů. V návaznosti na tyto úpravy byl změněn tvar říms, aby bylo možné upravit jejich výšku a tím co nejvíce snížit tloušťku konstrukčních vrstev vozovky. Dále bylo nutné částečně zesílit betonářskou výztuž nosné konstrukce mostu tak, aby v budoucnu vlivem průhybu nové deskové konstrukce nedocházelo k přitížení původní klenbové konstrukce.
Aktualizace množství ocelové výztuže v římsách dle RDS. Méněpráce činí 8.757,00 Kč bez DPH. Jedná o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány (žádné nejsou), nepřesáhne 30% původní ceny závazku (popis viz výše).


Winner: AQUASYS spol. s r.o.