Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-14
Buyer: Municipiul Târgoviște
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” PMT-2019-P-021, codul unic de identificare procedura: 4279944-2019-41
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 4
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al Municipiului Targoviste, pe tronsonul format de Calea Ialomitei si podul Valea Voievozilor, respectiv intre km 11+470 (de la intersectia cu strada Magrini) si km 13+808 (pana la str. Petru Cercel). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor-Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor, realizarea unei statii de pompare ape pluviale SPP.
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 5
5. „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste – rest de executat” – lot 5. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe lot 1 tronsonul cuprins intre strada Gimnaziului si strada Mihai Bravu, pe malul drept al raului Ialomita. Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent- drumul de legatura pe malul drept al raului Ialomita, constructie pod pe drumul de legatura, peste canalul istoric.
1. Îndreptarea erorii materiale aferentă Actului adițional nr. 3 inregistrat cu nr. 44707/31.12.2020 privind ajustarea duratei de execuție, respectiv prelungirea termenul de execuție a lucrărilor cu încă 24 de zile lucrătoare, astfel încât termenul de finalizare a lucrărilor va fi 6.4.2021” – conform Actului aditional nr. 4 inregistrat cu nr. 13252/165.4.2021;
2. Revizuirea ofertei financiare potrivit potrivit Dispoziției de șantier nr. 11/22.2.2021 care cuantifică în baza Clauzei 49 cantitățile real executate în urma remăsurătorilor rezultate în urma implementării și respectării proiectului tehnic inițial și care modifică local anumite soluții tehnice din documentația tehnică și oferta financiară a antreprenorului. In urma revizuiorii ofertei financiare, pretul contractului este de 8 317 164,78 RON fara TVA – conform Actului aditional nr. 5 inregistrat cu nr. 13320/16.4.2021;
3. Ajustarea duratei de execuție cu încă 15 de zile lucrătoare, astfel încât termenul de finalizare a lucrărilor va fi 27.4.2021 – conform Actului aditional nr. 5 inregistrat cu nr. 13320/16.4.2021.
Propunerea antreprenorului nu reprezinta o modificare substantiala in sensul Legii nr. 98/2016 intrucat:
(a) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de atribuire, ar fi permis alegerea unei alte oferte decat a celei declarate castigatoare ori ar fi permis si participarea altor operatori economici la procedura;
(b) modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica in favoarea contractantului initial intr-o maniera care nu a fost prevazuta in contractul initial;
(c) modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil domeniul/obiectul contractului de achizitie publica;
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: modificările prevăzute în cuprinsul Dispoziției de șantier nr. 11/22.2.2021 sunt justificate de necesitatea implementării în condiții optime a obiectivului de investiții din punct de vedere tehnic și legal, intervențiile pe care le reglementeaza fiind circumscrise prevederilor art. 67 din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, reprezentand modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică detaliate în conținutul dispozițiilor de șantier emise de proiectantul lucrării și verificate de către verificatorul de specialitate, dacă este cazul. Astfel, ca urmare a Notelor de constatare și a Dispoziției de șantier nr. 11/22.2.2021 s-a dispus amenajarea intersecției de la finalul tronsonului de drum nou cu strada Mihai Bravu, ca intersecție în T cu suplimentarea listelor de cantități pentru amenajarea de trotuare, respectiv suplimentarea de carosabil generat de necesitatea realizării de noi accese și suplimentarea cu un număr de 32 de capace de canalizare semnalate ca fiind lipsă. Majorarea pretului contractului este de: 0,27 % din pretul contractului initial.


Winner: Coni S.R.L.