Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-06
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.
Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Omezení č. 1 – Havárie CB desek – V návaznosti na převedení silničního provozu na vnější okraj jízdního pásu, tj. těžká doprava vedená po zpevněné krajnici v etapě 2a, došlo k nadměrnému zatížení standardně nepojížděné části vozovky a tím pádem k tvorbě havarijních poruch stávajícího krytu vozovky, které bylo nutno s ohledem na BESIP urychleně odstranit. Z tohoto důvodu bylo nutno provést DIO pro opravu poruch, které vzniklo nad rámec smluvního rozpočtu. Výskyt těchto poruch a jejich rozsahu nebylo možno v PDPS nijak postihnout.
Omezení č. 2 – Součástí SSD je časový HMG vycházející rovněž z podmínek zadávací dokumentace, tj. zahájení 1.etapy – etapa 0 v termínu 04/2015 s tím, že do zimní přestávky bude dokončena etapa 2b. Vlivem posunu termínu předání staveniště objednatelem zhotoviteli, bylo možno stavbu zahájit v měsíci 09/15 s tím, že do zimní přestávky v termínu 11/2015 byla dokončena pouze etapa 2a. Aby bylo možné dodržet termín ze smluvního harmonogramu, tj. dokončení etapy 3b v roce 2016, bylo nezbytné zahájit etapu 2b již v zimním období, tj. v 01/2016. Z těchto časových podmínek vznikla nutnost realizovat přechodnou úpravu VDZ (provizorní VDZ žlutou barvou) v klimaticky nevhodném období, kdy nebylo možné zcela dodržet technologické podmínky pro pokládku od výrobce barev. Toto se nakonec při realizaci potvrdilo a bylo nutno s ohledem na za-chování bezpečnosti silničního provozu provést obnovu provizorního VDZ v celém rozsahu.
Omezení č. 3 -– Tato položka je nárokována nad rámec smluvní ceny. V zadávací dokumentaci nebyly tyto práce obsaženy a v době podání nabídky neexistoval obecně platný předpis, který by odstranění zvukového efektu nařizoval. Tento požadavek byl vznesen na uzavírkové komisi a následně nařízen rozhodnutím MD č.j.: 34/2016-120-SSU/10 ze dne 30.5.2016, viz. stanovené podmínky rozhodnutí bod č.6. Rozhodnutí MD je součástí
Omezení č. 4 – Součástí zadávací dokumentace stavby modernizace D1 – úsek 18, jsou v příloze ZTKP přiloženy typová dopravně inženýrská opatření pro D1 Mirošovice – Kývalka Modernizace. Součástí tohoto dokumentu není předmětné schéma 1.7, které řeší ochranu čela uzavírky, tím pá-dem s tímto opatřením nemohlo být uvažováno při kalkulaci smluvní ceny díla.


Winner: Eurovia CS a.s.