Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-09-15
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem zakázky je zhotovení stavby I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov, která se nachází v pracovním staničení 0,00000 km až 5,39783 km (kategorie S 11,5/70) v k.ú. Božejov, Ústrašín, Ondřejov a Myslotín. Přeložka je vedená obchvatem obcí Ústrašína, Ondřejova a Myslotína. Součástí je 9 mostních objektů, přeložky inženýrských sítí, úpravy meliorací a vegetační úpravy. Náhradní investicí je vodojem pro obec Ústrašín vč. přívodního a odběrného potrubí.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
SO 111.2 – PDPS neobsahovala odplevelení. Po kontrolní prohlídce stavby před realizací hydroosevu bylo doporučeno odplevelení totálním herbicidem, protože rozprostřená ornice na plochách svahů pro založení trávníku obsahuje jednoletý i víceletý plevel, jehož růst po provedení hydroosevu bude jeho hnojivem značně podpořen. Z tohoto důvodu je navrženo jeho postříkání totálním herbicidem s následným odstraněním plevele pokosením s vyhrabáním a odvozem. Pokud by se plevel neodstranil, komponenty hydroosevu by nepřilnuly k půdě a založený trávník tak nebude splňovat požadavky TKP 4. Po provedení hydroosevu bude na vybraných plochách (50 %) použit ještě selektivní herbicid na dvouděložní plevel – celkem 1,5 násobek plochy určené k odplevelení.
PDPS neobsahovala odplevelení. Po kontrolní prohlídce stavby před realizací hydroosevu bylo doporučeno odplevelení totálním herbicidem, protože rozprostřená ornice na plochách svahů pro založení trávníku obsahuje jednoletý i víceletý plevel, jehož růst po provedení hydroosevu bude jeho hnojivem značně podpořen. Z tohoto důvodu je navrženo jeho postříkání totálním herbicidem s následným odstraněním plevele pokosením s vyhrabáním a odvozem. Pokud by se plevel neodstranil, komponenty hydroosevu by nepřilnuly k půdě a založený trávník tak nebude splňovat požadavky TKP 4. Po provedení hydroosevu bude na vybraných plochách (50 %) použit ještě selektivní herbicid na dvouděložní plevel – celkem 1,5 násobek plochy určené k odplevelení.


Winner: Sdružení Božejov – Swietelsky + Strabag + Colas