Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-29
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110 | 71311220

Technical requirements: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции
Дейностите по тази обособена позиция включват проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с изискванията на възложителя — приложение В и договорните условия.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020
Дейностите по тази обособена позиция включват проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с изискванията на възложителя — приложение В и договорните условия.
1. В договорните условия, част Б „Специфични условия“, подклауза 5.10 „Ред за приемане на проектантските работи“ на договор РД-37-43/28.9.2018 г., а именно „първи междинен етап“ (съществено завършване) — 100 (сто) календарни дни, като срокът започва да тече от датата, на която изпълнителят е получил уведомително писмо от възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител.
2. В договорните условия, част Б „Специфични условия“, подклауза 8.1 „Започване на обекта“ на договор РД 37-43/28.9.2018 г., предложение 1, а именно: „Датата на започване на проектантските работи е датата на подписване на договора от страните“, се изменя по следния начин: „Датата на започване на проектантските работи е датата, на която изпълнителят е получил уведомително писмо от възложителя, че е сключен договор за консултантски услуги с избрания изпълнител“.
Страните по договора са установили, че към датата на подписване на настоящото допълнително споразумение към договорно споразумение РД 37-43/28.9.2018 г. все още не е назначен консултант съгласно подклауза 2.2 „Разрешителни, лицензии или одобрения“, точка d и подклауза 2.6 „Строителен надзор“ от договорните условия, част Б „Специфични условия“, който да изпълнява консултантски услуги по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и който следва да упражнява строителен надзор в обхвата на чл. 168 от същия закон, да извърши оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и да изпълнява длъжността инженер по договора съгласно договорните условия.


Winner: ПСТ груп ЕАД