Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-11
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Délka trasy III. etapy je 1 200,63 m. Komunikace propojuje okružní křižovatku Otvice - západ (u Otvického rybníka) se silnicí I/13 u Dopravních podniků (DPmCHJ). Jedná se o novostavbu komunikace. Kategorie silnice je S 7,5/50. Šířka jízdního pruhu 3,25 m, vodící proužek 0,25 a nezpevněná krajnice 0,25 m. Ve staničení 1,137 55 je nově řešen přístup k Dopravnímu podniku města Chomutov a Jirkov stykovou křižovatkou. Ve staničení 0,373 07 km bude vystavěn most přes Hutní potok (stavební objekt SO 251). Mostní estakáda (stavební objekt SO 253) od staničení 0,527 50 km bude vystavěna s jednostranným obslužným chodníkem a s ohledem na případné budoucí umístění trolejového vedení (není součástí tohoto projektu). U stykové křižovatky u Dopravního podniku města Chomutov a Jirkov budou vystavěny nové chodníky, které navazují na stávající. Nové chodníky se vybudují v šířce min. 2,0 m. Chodníky budou provedeny v kompletní skladbě konstrukce z betonové skladebné (zámkové) dlažby. Podél nové silnice III/00732 bude v části u Otvického rybníka provedena cyklostezka šířky 3,00 m (společná pro cyklisty a chodce), která je na hrázi ve staničení 0,107 87 km rozšířena na 4,00 m a slouží jako obslužná komunikace (pro údržbu hráze a obsluhu loviště). Dále bude zřízena obslužná komunikace mezi vodojemem a rozvodnou SŽDC. Jedná se o novostavbu obslužné komunikace. Ve staničení 0,195 55 km je stykovou křižovatkou připojena obslužná komunikace SO 152.
Obslužná komunikace bude vybudována s asfaltovým povrchem v šířce 4,0 m a s nezpevněnou krajnicí 0,5 m. Zároveň bude také vystavěna obslužná komunikace pod mostní estakádou. Jedná se o novostavbu obslužné komunikace. Ve staničení 0,392 68 km ji u dopravních podniků protíná stávající cyklostezka.
Obslužná komunikace bude vybudována s asfaltovým povrchem v šířce 4,0 m a s nezpevněnou krajnicí 0,5 m.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmět plnění se rozšiřuje o práce a položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci díla, jejichž provedení je nutné z důvodu řádného a kompletního dokončení díla a nejsou obsaženy v PD ani v rozpočtu (soupisu prací).
Předmět plnění se rozšiřuje o práce a položky vyvolané okolnostmi zjištěnými při realizaci díla, jejichž provedení je nutné z důvodu řádného a kompletního dokončení díla a nejsou obsaženy v PD ani v rozpočtu (soupisu prací).
V rámci realizace zkušebních vrtů byla v hloubce 18 m na bázi uhelného souvrství propadem vrtného nářadí zastižena kaverna. Při tlakové zkoušce byl pozorován únik stlačeného vzduchu v okolních vrtech. Zvodnění okolního prostředí se také potvrdilo v uvažovaném rozsahu (vysoká propustnost a napjatost zvodně až 0,18 MPa). Pro další postup je navrženo použití betonové směsi, která bude vháněna do vrtu samotíží. Následně bude provedeno podvrtání pilot a následná injektáž - podrobněji viz příloha (Návrh zajištění mostních pilířů). Po provedení zmíněných opatření je doporučen postsanační monitoring v čase po dobu životnosti mostu. Vzhledem k tomu, že neexistuje hodnověrný podklad o hloubce dobývací sloje pod povrchem, celkové množství slojí, dobývací metodě, likvidaci blízkých jam a skutečné rychlosti proudění podzemní vody, nelze jednoznačně stanovit rozsah stávajících či potencionálních kaveren.


Winner: „Společnost Nová komunikace u města Chomutov - 3. část“