Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-27
Buyer: Prezydent Miasta Świdnicy
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”
1.4	PFU, o którym mowa powyżej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. PFU stanowiący dokumentację projektową w wersji papierowej dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – po wcześniejszym ustaleniu terminu.
1.5	Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiającym szczegółowy  Harmonogram rzeczowo - finansowy .
1.6	Harmonogram rzeczowo-finansowy winien zawierać określenie elementów dla prac projektowych i robót budowlanych, kolejność w jakiej Wykonawca proponuje je realizować oraz częściowe ceny ryczałtowe za wykonanie elementów robót. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do projektu harmonogramu, które Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ostatecznej wersji harmonogramu.
1.8	Terminy pośrednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (np. …. tygodni od rozpoczęcia robót budowlanych przez Wykonawcę) są wiążące dla Wykonawcy. Przesunięcie terminów pośrednich z ww. harmonogramu może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności z powodu których ich dotrzymanie nie było możliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego dla zmian w harmonogramie.
1.9	Terminy wyszczególnione w Harmonogramie rzeczowo-finansowym będą na roboczo monitorowane przez osobę upoważnioną w tym zakresie przez Zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień harmonogramu, koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezależnie od obowiązku zapłaty kary, zgodnie z zapisami wzoru umowy.
1.10	Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia publicznego, po przekazaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, dostarczy Zamawiającemu kosztorys budowlany sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej, zwany dalej Szczegółowym Kosztorysem.  Wykonawca opracuje ww. Szczegółowy Kosztorys w formie określonej Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…) Dz. U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389.
1.11	Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, Szczegółowy Kosztorys będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy, będzie on także podstawą do rozliczania „robót zaniechanych” i „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art 144 ust.1 pkt 2 ustawy PZP. Zostało to opisane w rozdz. XXI SIWZ.
1.12 Szczegółowy Kosztorys ma znaleźć odzwierciedlenie w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,   gdzie ceny jednostkowe elementów będą stanowiły podstawę do rozliczeń częściowych.
1.13 Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności     wykonania „robót zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia.
1.14 Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania części (elementów) przedmiotu  zamówienia przewidzianych w PFUw sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu zamówienia, tzw. „robót zaniechanych”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa rozdz. XXI SIWZ.
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.: „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy”
1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych).
2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.


Winner: PPUH TRANSCOM Sp. z o.o.