Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-02
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů). Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/120. Celková délka 7 390m (staničení 106,220 - 113,370 km).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Položka č. 95 je doplněna jako nová pro narovnání celkového deficitu zemni stavby a to z důvodu chybějícího materiálu u objektu SO 203 (výpočet je uveden v soupise prací položky 17180.N) Důvodem problematiky bylo sejmutí většího množství humózních materiálů celé stavby D11 1107 než předpokládala projektová dokumentace PDPS. Během projektové přípravy Zhotovitel vycházel ze zadávací dokumentace a počítal dle PDPS se zápornou bilancí zemních prací celé stavby v úrovni -72 754,0 m3. Vzhledem k tomu, že podrobné a přesné zaměření terénu po dokončení odhumusování bylo z velké části provedeno až po vydání RDS a Zhotovitel získával potřebná data k vyhodnocení bilance až v pozdější době v průběhu vlastní realizace prací. Jelikož na stavbě bylo sejmuto a předáno zemědělským subjektům větší množství humózních materiálů než předpokládala projektová dokumentace PDPS a schválená dokumentace RDS, docházelo postupně k aktualizaci předpokladů celkového deficitu zemin.
Na základě zpřesnění projektové dokumentace do stupně RDS dochází k úpravě celkové tonáže kovových konstrukcí/sloupků u PHS na mostních objektech. Na základě zpracované a schválené VTD dochází k navýšení množství oproti předpokladu PDPS na položce č. 35.
V důsledku výpočtové chyby ve výkazu výměr PDPS a téže chyby převzaté do výkazu výměr RDS dochází ke snížení množství na položkách týkajících se šablon pro založení SO 203.
Z důvodu technologického omezení (kamerovací souprava není schopna ,,zlomit se‘‘ do 90-stuňového oblouku trasy drenáže za opěrami) dochází ke snížení rozsahu provedených kamerových prohlídek. Úsek za opěrami byl z důvodu technologického omezení vypuštěn (odečten) a dochází tak ke snížení množství oproti předpokladu PDPS. Změna se týká položky č. 76.
Na základě požadavku následného správce dochází k doplnění zábradelní konstrukce na gabionové zdi. Jedná se o doplnění bezpečnostního prvku pro zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících následnou údržbu objektu. Změna se týká položky č. 94.
V zadávacím soupisu prací byly ve výpočtové části dosazeny chybné hodnoty (mocnost kamenné sanační vrstvy i plocha textilie). V soupisu prací v této ZBV dochází k revizi hodnot na skutečný stav, což má za následek níže uvedené cenové a procentuální změnové dopady na dotčené položky soupisu prací.


Winner: PORR a.s.