Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-23
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5m na 4,0m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5m v trase a 12,5m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách.
Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem této ZBV je změna OK-DIS podle příslušnosti k SSUD. Zapojení vláken v optické odbočné spojce v km 141,440 bude provedeno tak, aby SOS hláska v km 141.440 byla připojena k SSÚD Velký Beranov. Na vláknech OK-DIS ve směru od Prahy bude provedeno „kruhování“ k SSÚD Velký Beranov a na vláknech OK-DIS ve směru od Brna bude provedeno „kruhování“ k SSÚD Domašov. To znamená, že vlákna první trubičky OK-DIS z jednoho směru (od Prahy/Brna) budou napojena na vlák-na druhé trubičky ze stejného směru (od Prahy/Brna). Obdobně budou napojena vlákna třetí trubičky na vlákna čtvrté trubičky. Důvodem změny „a“ je pokyn Správce stavy č. 62 na provedení komunikačního rozdělení páteřního optického kabelu OK-DIS vzhledem k příslušnosti telematického zařízení k SSÚD. Toto rozdělení se provádí v okamžiku, kdy dochází ke komunikačnímu propojení ze dvou různých stran, respektive k propojení sítí s různou adresací. Komunikační rozdělení páteřního optického kabelu OK-DIS nebylo součástí PDPS z důvodu neznámého harmonogramu výstavby. Součástí pokynu Správce stavby bylo nejen provedení nutných stavebních prací, ale také zpracování změnové RDS, jejíž zpracování je zahrnuto v samostatné kalkulaci položky č. 02943a.N. Změnová RDS řeší změnu komunikačního propojení mezi SSÚD nad rámec původního zpracování.
Předmětem této ZBV je změna OK-DIS podle příslušnosti k SSUD. Zapojení vláken v optické odbočné spojce v km 141,440 bude provedeno tak, aby SOS hláska v km 141.440 byla připojena k SSÚD Velký Beranov. Na vláknech OK-DIS ve směru od Prahy bude provedeno „kruhování“ k SSÚD Velký Beranov a na vláknech OK-DIS ve směru od Brna bude provedeno „kruhování“ k SSÚD Domašov. To znamená, že vlákna první trubičky OK-DIS z jednoho směru (od Prahy/Brna) budou napojena na vlák-na druhé trubičky ze stejného směru (od Prahy/Brna). Obdobně budou napojena vlákna třetí trubičky na vlákna čtvrté trubičky. Důvodem změny „a“ je pokyn Správce stavy č. 62 na provedení komunikačního rozdělení páteřního optického kabelu OK-DIS vzhledem k příslušnosti telematického zařízení k SSÚD. Toto rozdělení se provádí v okamžiku, kdy dochází ke komunikačnímu propojení ze dvou různých stran, respektive k propojení sítí s různou adresací. Komunikační ro...


Winner: Metrostav Infrastructure a.s.