Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-08-10
Buyer: BANQUE DE FRANCE – Direction des Achats
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Estimated value: 600000 EUR
Submission deadline: 2022-09-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Marché d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) pour la réhabilitation de l’immeuble VENTADOUR – Paris 1er
Le marché d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) concerne le projet de rénovation lourde de l’immeuble Ventadour, propriété de la Banque de France, et situé au 1 rue DALAYRAC 75002 PARIS.
La Banque de France souhaite par la présente opération la requalification de son patrimoine en réaffectant l’immeuble Ventadour à un projet tertiaire, avec des exigences contemporaines des espaces de travail tout en valorisant le caractère patrimonial emblématique du bâtiment. Après démolition partielle (création d’un puits de lumière) et réhabilitation des locaux le projet développera une Surface Utile (SU) d’environ 10 000 m².
Ce bâtiment doit faire l’objet un premier temps de travaux de curage, désamiantage et déplombage, et dans un second temps de travaux de réhabilitation.
Le présent marché porte sur une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier de la réhabilitation du bâtiment Ventadour, propriété de la Banque de France, situé 1 rue Dalayrac 75002 Paris.
L’ordonnancement et la planification ont pour objet d’analyser les tâches élémentaires portant sur les études d’exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques, et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités.
La coordination a pour objet d’harmoniser dans le temps et dans l’espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux. La coordination permet d’obtenir un déroulement harmonieux de l’acte de construire, grâce à des méthodes de travail ou des processus de production des documents, fruits de l’expérience de nombreuses opérations.
Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu’à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d’organisation arrêtées au titre de l’ordonnancement et de la coordination.
•	Durée prévisionnelle des études (Diagnostic, Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Définitif, Etudes Projet jusqu’à l’appel d’offres entreprises) :	20 mois
•	Durée prévisionnelle des études (Diagnostic, Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Définitif, Etudes Projet jusqu’à l’appel d’offres entreprises) :	29 mois
•	Tranche ferme (TF) - Missions OPC sur les études et des travaux de la phase 1 du projet comprenant le curage, désamiantage et déplombage jusqu’à la réception de ces travaux de curage, désamiantage et déplombage ;
•	Tranche optionnelle 1 (TO1) – Missions OPC sur les études de l’opération de réhabilitation de l’immeuble;
•	Tranche optionnelle 2 (TO2) – Missions OPC sur les travaux depuis la phase de préparation de chantier jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement de l’opération de réhabilitation de l’immeuble;
Si le nombre des entreprises, dont la candidature est recevable au regard des exigences posées en III.1, est supérieur à 5, les entreprises seront sélectionnées en fonction de leur capacité technique appréciée sur la base des documents visés au point III.1.3 et par application de la pondération suivante :
•	OPC des travaux depuis la phase de préparation de chantier jusqu’à la fin de la période de garantie de parfait achèvement de l’opération de réhabilitation de l’immeuble


Award value: 600000