Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-18
Buyer: Politechnika Świętokrzyska
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31120000 | 31121340 | 31200000 | 31731100 | 45314310

Technical requirements: Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej
krótszym niż 64 godziny, w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie i wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia dostarcza Wykonawca na własny koszt w
Projekt pn.: „Cenwis – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych SpecjalizacjiRegionu Świętokrzyskiego” (umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00)współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachRegionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1: „Innowacje i nauka”, działanie 1.1 „Wsparcie infrastrukturyB+R”).
2.	Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
6. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Z uwagi na okoliczności niezależne od Stron, tj. przedłużające się rozmowy z przedstawicielami PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko- Kamienna w zakresie zmian i uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej przyłącza mikrosieci, w tym rozdzielnicy 15kV w budynku B oraz podłączenia do sieci dystrybucyjnej, a także dodatkowe wytyczne warunkujące prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy nr ATZ/30/2020. Rozdzielnica 15kV miała być wykonana do dnia 15.11.2021 r., jednak dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Stron.
Okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu realizacji Umowy nr ATZ/30/2020 zostały wskazane w Protokole konieczności z dnia 10.11.2021 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
Z uwagi na okoliczności niezależne od Stron, tj. przedłużające się rozmowy z przedstawicielami PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko- Kamienna w zakresie zmian i uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej przyłącza mikrosieci, w tym rozdzielnicy 15kV w budynku B oraz podłączenia do sieci dystrybucyjnej, a także dodatkowe wytyczne warunkujące prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy nr ATZ/30/2020. Rozdzielnica 15kV miała być wykonana do dnia 15.11.2021 r., jednak dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Stron.
Okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu realizacji Umowy nr ATZ/30/2020 zostały wskazane w Protokole konieczności z dnia 10.11.2021 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.
Z uwagi na okoliczności niezależne od Stron, tj. przedłużające się rozmowy z przedstawicielami PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko- Kamienna w zakresie zmian i uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej przyłącza mikrosieci, w tym rozdzielnicy 15kV w budynku B oraz podłączenia do sieci dystrybucyjnej, a także dodatkowe wytyczne warunkujące prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy nr ATZ/30/2020. Rozdzielnica 15kV miała być wykonana do dnia 15.11.2021 r., jednak dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Stron. Okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu realizacji Umowy nr ATZ/30/2020 zostały wskazane w Protokole konieczności z dnia 10.11.2021 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.


Winner: IT Control Sp. z o.o.