Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-07
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233130: Road works

Technical requirements: Celková výměna CB krytu v tl. 28 cm. Vybourání stávajícího CB krytu a betonáž nové CB vozovky v šířce 10,75 m.
Cementobetonová vozovka v havarijním stavu. Prasklé desky, trhliny, schodovitost, poruchy v podélné spáře.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Celková výměna CB krytu v tl. 28 cm. Vybourání stávajícího CB krytu a betonáž nové CB vozovky v šířce 10,75 m.
Cementobetonová vozovka v havarijním stavu. Prasklé desky, trhliny, schodovitost, poruchy v podélné spáře.
Sanace podloží recyklací na obnažené podkladní vrstvě z důvodu nevhodného jílovo.písčitého podloží v km 32,350 až 32,400 a v km 32,900 až 33,320, sanace podkladní vrstvy na předpolí mostu SO 202 z důvodu povrchového rozpadu a síťových trhlin po odfrézování, V rámci stavby Telematika na D2 byl sčítač dopravy umístěn jinde, než bylo uvedeno v PDPS, která byla zpracována ještě před provedením Telematiky. V důsledku toho byly v RDS zrušeny dva sčítače a vybudován jeden nový. Při instalaci lankodráhy pro betonáž finišeru v blízkosti chrániček podzemního vedení elektrokabelů v SDP došlo k jejich porušení. Zhotoviteli nebylo umožněno zohlednit riziko poškození, protože v době podání nabídky mu tato informace nebyla poskytnuta. Vyrovnání SC po odstranění stávajícího CBK, očištění a odstranění nevyhovující stabilizace a to jak horní, tak i spodní vrstvy, jejíž výměra překračovala množství z PDPS, Vyrovnání a doplnění SC připojovacího a odbočovacího pruhu a ramp MUK Podívín, Jedná se o kompenzaci nákladů v důsledku pandemie COVID 19 podle definovaných podmínek usnesením vlády ČR č.438 ze dne 20.4.2020, V důsledku zkrácení uzavírky a zprovoznění MUK Podivín dochází i ke změně výkazu položek a ocenění za DIO.
Sanace podloží recyklací na obnažené podkladní vrstvě z důvodu nevhodného jílovo.písčitého podloží v km 32,350 až 32,400 a v km 32,900 až 33,320, sanace podkladní vrstvy na předpolí mostu SO 202 z důvodu povrchového rozpadu a síťových trhlin po odfrézování, V rámci stavby Telematika na D2 byl sčítač dopravy umístěn jinde, než bylo uvedeno v PDPS, která byla zpracována ještě před provedením Telematiky. V důsledku toho byly v RDS zrušeny dva sčítače a vybudován jeden nový. Při instalaci lankodráhy pro betonáž finišeru v blízkosti chrániček podzemního vedení elektrokabelů v SDP došlo k jejich porušení. Zhotoviteli nebylo umožněno zohlednit riziko poškození, protože v době podání nabídky mu tato informace nebyla poskytnuta. Vyrovnání SC po odstranění stávajícího CBK, očištění a odstranění nevyhovující stabilizace a to jak horní, tak i spodní vrstvy, jejíž výměra překračovala množství z PDPS, Vyrovnání a doplnění SC připojovacího a odbočovacího pruhu a ramp MUK Podívín, Jedná se o kompenzac


Winner: Strabag, a.s.