Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-11-25
Buyer: Stadt Welzow
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71240000 | 71300000 | 71315000: Building services | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Im Auftrag der Stadt Welzow soll die Grundschule „J. W. von Goethe“ in 03119 Welzow, Jahnstraße 24 komplexsaniert werden, wozu Gebäude-, Tragwerks- u. TGA-Planungen erforderlich sind. Der Gebäudekomplex macht die Entwicklung der Schule seit dem Baujahr 1899 mit nachfolgenden Bauabschnitten aus 1909, 1914 sowie 1992 deutlich. Für die prognostischen Schülerzahlen von 170 bis 180 Schülern pro Schuljahr sind die vorhandenen Klassen- u. Fachräume rein rechnerisch ausreichend. Der Umbau ist auf Grund der fehlenden Barrierefreiheit, fehlender Fluchtwege und notwendiger Brandschutzmaßnahmen erforderlich. Die Überwindung der zwischen den einzelnen Gebäudeteilen vorhandenen Höhensprünge ist bei der Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Das Sanitärkonzept ist entsprechend der vorgesehenen Umbauten der Raumaufteilung zu erneuern sowie moderne Elektro-, Medien- und Heizanlagen zu installieren. Zusätzliche Wärmedämm- und Schallschutzmaßnahmen sind erforderlich. Es besteht kein Denkmalschutz.
Objektplanung gem. HOAI § 33 ff. (Leistungsphasen 2 bis 9) einschließlich Tragwerksplanung gem. HOAI § 49ff. (Leistungsphasen 2 bis 6) und optional diverse Besondere Leistungen;
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 2-3, 4, 5-7 und 8-9; vorl. Planungs- und Realisierungszeitraum: Beauftragung vorgesehen ca. Mitte März 2020, Ausführung Leistungsphase 2 von April bis Mai 2020, Leistungsphase 3 von Juni bis August 2020, Fördermittelantrag September 2020, Leistungsphase 4 ca. ab Dezember 2020 in Abhängigkeit von der Förderzusage, Leistungsphase 5 in Abhängigkeit von der Baugenehmigung voraussichtlich ab April 2021, Leistungsphase 6-7 beginnend mit Baumeisterarbeiten voraussichtlich ab Mai 2021, ab Juni 2021 Realisierung.
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen sowie Beauftragung der anzubietenden Besonderen Leistungen jeweils ohne Rechtsanspruch.
Planung technische Ausrüstung gem. HOAI § 53 ff. (Leistungsphasen 2 bis 9) für die Anlagengruppen 1, 2, 3,4, 5 und 6 und optional diverse Besondere Leistungen;
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 2-3, 4, 5-7 und 8-9; vorl. Planungs- und Realisierungszeitraum: Beauftragung vorgesehen ca. Mitte März 2020, Ausführung Leistungsphase 2 von April bis Mai 2020, Leistungsphase 3 von Juni bis August 2020, Fördermittelantrag September 2020, Leistungsphase 4 ca. ab Dezember 2020 in Abhängigkeit von der Förderzusage, Leistungsphase 5 in Abhängigkeit von der Baugenehmigung voraussichtlich ab April 2021, Leistungsphase 6-7 beginnend mit Baumeisterarbeiten voraussichtlich ab Mai 2021, ab Juni 2021 Realisierung.
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen sowie Beauftragung der anzubietenden Besonderen Leistungen jeweils ohne Rechtsanspruch.
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen sowie Beauftragung der anzubietenden BesonderenLeistungen jeweils ohne Rechtsanspruch.
Das Vergabeverfahren muss aus technischen Gründen eingestellt werden. Für die zu vergebenden Planungsleistungen wird in Kürze ein neues Verfahren eröffnet. Alle bereits registrierten Teilnehmer werden separat informiert.