Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-22
Buyer: České dráhy, a.s.
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services | 71322200

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu Areál technicko hygienické údržby Olomouc (dále „stavba“).Předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zajištění vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a provedení autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Součástí díla jsou i všechny přípravné a průzkumné práce potřebné pro projektovou a inženýrskou činnost (především geodetické práce, geologický průzkum, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zajištění všech vyjádření a stanovisek dotčených osob, správců sítí a orgánů státní správy).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavbu Areál technicko hygienické údržby Olomouc (dále „stavba“).Předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, zajištění vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu a provedení autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Součástí díla jsou i všechny přípravné a průzkumné práce potřebné pro projektovou a inženýrskou činnost (především geodetické práce, geologický průzkum, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, zajištění všech vyjádření a stanovisek dotčených osob, správců sítí a orgánů státní správy).
Důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 4 je požadavek objednatele na změnu rozsahu Projektové dokumentace pro provádění stavby v důsledku požadavku objednatele na změny technologie mycí linky ŽKV v areálu stavby a s tím souvisí změna ceny a změna termínů pro plnění zakázky.
Zadavatel v průběhu zpracování předmětu smlouvy (realizace projektových prací) a tedy po uzavření původní smlouvy požádal dodavatele o provedení změny technologie myčky v projektové dokumentaci z níže uvedených důvodů a dodavatel  provedl  popis změny (jaké části dokumentace se změna týká), nacenění této změny a možných termínů realizace (pokud bude změna odsouhlasena ) k 30.6.2023.
Proto prodloužení termínu a tím změna závazku je možná dle § 222 odstavec 6 ZZVZ, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ani nemění celkovou povahu veřejné zakázky (věcně nedochází ke změně předmětu plnění), hodnota plnění veřejné zakázky (cena díla) se mění o náklady na přepracování Dokumentace pro provádění stavby a projednání změny na stavebním úřadě.


Winner: SAGASTA s.r.o.