Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-09-30
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Veřejná zakázka se skládá ze 3 staveb. Realizace staveb je na sobě závislá, protože se jedná o hlavní napojení města Lázně Bělohrad na Jičín a Hořice. Stavba bude rozdělena na 3 části:
I. II/501 Hamerský Mlýn – Dolní Nová Ves: Jedná se o rekonstrukci silnice II/501 včetně mostů ev.č. 501-002, 003 a 004. Stavba řeší obnovu a zesílení dvouvrstvého krytu vozovky a rekonstrukci mostů 501-002 a 501-004 včetně jejich rozšíření a náhradu inundačního mostu ev.č. 501-003 propustkem DN 800. Celková délka stavby činí 0,648 km.
II. II/501 Lázně Bělohrad Kotykova alej: Jedná se o obnovu a zesílení krytu silnice II/501 a rekonstrukci a zvýšení únosnosti mostu ev.č. 501-007. Součástí stavby je i kácení stromů (lip) ve stromořadí, které jsou ve špatném stavu. Stavbou dojde na sjednocení šířkového uspořádání silnice. Celková délka stavby činí 1,083 km.
III. Most ev.č.: 501-006 Lázně Bělohrad: Stavba řeší náhradu mostního objektu trubním propustem DN 800. Součástí stavby je i opěrná zeď a chodník, který bude financován městem Lázně Bělohrad. Délka stavby činí 0,065 km.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
Součástí změny jsou vícepráce na 2. části zakázky po zjištěných skutečnostech na stavbě po odfrézování stávající vozovky. Hlavním důvodem víceprací je po odfrézování nalezený původní cementobetonový kryt, který je silně porušený zejména v krajích vozovky a pod kterým se nachází neúnosné podloží. Od doby zpracování projektové dokumentace a diagnostiky se poklesy krajů rapidně zhoršily. V diagnostice pro projekt byla sondami zjištěná vrstva z betonu uvažována jako podkladní vrstva z cementové stabilizace (cementobetonový kryt nebyl v okolí dle dostupných informací v historii prováděn, proto nebyl předpokládán). V daném úseku SO 101, neměly být žádné sanace a po odfrézování jsou potřeba sanace krajů vozovky vč. aktivní zóny s průtahy při řezání a odstranění původního cementobetonového krytu a doplnění vyztužení geomříží do celé plochy místo pouze frézování a nadvýšení vozovky s dílčím vyztužením geomříží. Dále je zahrnuta úprava odvodnění vozovky, která je nutná po vytýčení nové nivelety vozovky a zjištěného stavu konstrukce stávajících vpustí a návazností na přilehlé nemovitosti a místní komunikace.
Změna závazku vznikla v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku (popis viz výše).


Winner: Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Východ