Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-02-17
Buyer: Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr — Geschäftsbereich Hannover
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 910923.08 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die geplante Grunderneuerung der A37 verläuft vom Messeschnellweg (B3) kommend, von der Anschlussstelle Hannover-Misburg (km 17,800, Abs. 30,Stat. 0,0) in nordöstliche Richtung und geht westlich von Burgdorf hinter der Anschlussstelle Beinhorn (km 27,419, Abschnitt 50, Stat. 4,353) in die Bundesstraße 3 über. Die A37 kreuzt im Streckenverlauf die BAB 2 in Höhe km 19,862 (AK Buchholz) und im weiteren Verlauf in km 23,100 die BAB 7 (AK Kirchhorst).
Die A37 wurde Anfang der 1980 Jahre in einem Regelquerschnitt RQ 26 (4-streifig, Fahrbahnbreiten je 3,50 m, Standstreifen 2,50 m, Mittelstreifenbreite 3,00 m) neu hergestellt. Im Mittelstreifen und am äußeren Fahrbahnrand verlaufen die Entwässerungseinrichtungen in Betonbauweise, die überwiegend in offene Vorfluter entwässern. Im Streckenabschnitt befinden sich ca. 15 Verkehrszeichenbrücken und 18 Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA-Anlagen) sowie ein Überführungsbauwerk und 9 Unterführungsbauwerke.
Die Grunderneuerung umfasst neben der Erneuerung des Straßenoberbaus u. a. die Erneuerung der Schutz- und Leiteinrichtung sowie der Beschilderung, die Sanierung bzw. den Ersatzneubau von VBA-Anlagen, der Entwässerung sowie Bauwerksinstandsetzungen.
Die örtliche Bauüberwachung umfasst das Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag einschließlich der darin festgelegten Termine oder Fristen, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften unter Berücksichtigung umweltfachlicher Vorgaben.
Erstellen eines Personaleinsatzplanes und Übergabe an den AG spätestens zu Baubeginn. Regelmäßige Fortschreibung des Personaleinsatzplanes.
1.4 Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit den zur Ausführung freigegebenen Unterlagen, dem Bauvertrag und den Vorgaben des Auftraggebers,
1.5 Prüfen und Bewerten der Berechtigung von Nachträgen (Sachverhaltsdarstellung, Prüfung auf Vollständigkeit der Nachtragsangebote),
1.6 Durchführung oder Veranlassen von Kontrollprüfungen, Transport sämtlicher Proben zum Prüfinstitut (optional)
— keine Arbeiten ausgeführt werden, für die zur Bauausführung freigegebene Ausführungsunterlagen nicht vorliegen,
— alle Bauvorgänge, bei denen Kräfte in den Baugrund oder das Bauwerk eingeleitet werden, mit den geprüften Standsicherheitsnachwiesen übereinstimmen,
Wenn die Baustelle ruht oder die Arbeiten unterbrochen sind. Sie trägt die Verantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle, wenn das einzelne Bauwerk abgenommen,
— Alle bei der Bauüberwachung festgestellten Verstöße oder sonstige bedeutsame Umstände oder Ereignisse sind unter Angabe von Tag und Stunde aktenkundig zu machen. Besondere Ereignisse wie z. B. Unfälle sind von dem die Bauaufsicht führenden Beschäftigten dem Baubevollmächtigten anzuzeigen.
1.13 Prüfung gemäß HVA B-StB der Rechnungen einschließlich der Mengenberechnungen unter Nutzung einer qualifizierten AVA-Software,
1.14 Mitwirken beim Überwachen der Prüfung der Funktionsfähigkeit der Anlagenteile sowie der Gesamtanlage und beim Zusammenstellen der im Bauvertrag geforderten Unterlagen
1.15 Überwachung der bauvertragsgemäßen Entsorgung gefährlicher Abfälle i. S. d. KrWG. Anwendung des elektronischen Nachweisverfahrens gemäß NachwV unter Nutzung Eigener Signaturkarte und Lesegerät,


Winner: BPR Dipl.-Ing. Bernd F. Künne & Partner
Award value: 910923.08
Number of bids: 2