Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-24
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45240000: Construction work for water projects | 45245000: Dredging and pumping works | 45246000: River regulation and flood control works | 45247112

Technical requirements: „VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN A „HAJDÚHÁTSÁGI TÖBBCÉLÚ VÍZGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN VÍZI LÉTESÍTMÉNYEK REKONSTRUKCIÓJA,
„Váll.szerz. keretében a „Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító sz. projekt keretében vízi létesítmények rekonstrukciója, építése
„Váll. szerz. keretében a „Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú projekt keretében vízi létesítmények rekonstrukciója, építése.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást keretmegállapodás alapján folytatta le a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint, versenyújranyitás keretében, mely eljárásba a Kbt. 105.§ (3) bekezdése alapján a keretmegállapodást kötött összes Ajánlattevőt bevonta. Melyek a következők:
II.1. Az I.2. és az I.3. pontokban ismertetett körülményekre figyelemmel Szerződő Felek az alábbi műszaki tartalommal módosítják a Szerződést:
Az 1. sz. változtatási javaslat és az arra vonatkozó Mérnök határozat jelen módosítás 1. és 2. mellékletét képezi.
A 3. sz. Változtatási javaslat és az arra vonatkozó Mérnök határozat jelen módosítás 3. és 4. mellékletét képezi.
II.2. Az I.3. pontban rögzített pótmunka időszükséglete 214 nap, mellyel a szerződéses határidő módosul a szerződésmódosítás KFF általi jóváhagyásakor kiadásra kerülő Mérnök határozat dátumától számítottan.
II.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződéses ár I.2. és I.3. pontokban megjelölt indokokra hivatkozással történő kiigazítását és a szerződéses határidő módosítását kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással elfogadják, melyre figyelemmel a Szerződéses megállapodás
3.1. „A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződéses Ár 1 847 310 278 forint, azaz Egymilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-háromszáztízezer-kettőszázhetvennyolc forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része, továbbá tartalmazza a pótmunka szerint meghatározott feladatok díját. A Szerződés Elfogadott Végösszege: 1 847 310 278- forint azaz Egymilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-háromszáztízezer-kettőszázhetvennyolc forint, melyből 45 000 000- forint, azaz Negyvenötmillió forint tartalékkeretnek minősül, mely jelen szerződésmódosítás keretén belül felhasználásra kerül. Felek rögzítik, hogy a szerződésben meghatározott tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-nak megfelelően fordított ÁFA hatálya alá esik. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződésmódosítás nélkül módosítja.
A tartalékkeret az Általános feltételek 13.5. Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés mellékletét képező Útmutató a Változások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel.
A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Időponttól legkésőbb 26 hónap + 214 napon belül köteles teljesíteni, azaz a műszaki átadás-átvételt befejezni. A szerződésszerű teljesítés alatt a műszaki átadás-átvétel zárónapját kell érteni.
Szerződő Felek a Szerz.megállapodást a kivitelezés folyamán keletkezett,előre nem látható, műszaki szükségességből adódó pótmunka és a szerződéses ár, valamint az ebből fakadó teljesítési határidő hosszabbítás tekintetében a Szerződéses megállapodás 3.13. pontjára is tekintettel a tartalékkeret terhére, valamint támogatás ráemelési kérelem alapján módosítják az 1. és a 3. sz. Változtatási javaslatnak megfelelően a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja és (4) bekezdés c) pontja alapján. A pótmunka értéke az eredeti szerződéses érték 15%-át nem éri el és a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét sem és illeszkedik a szerződés eredeti jellegéhez és a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.


Winner: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő, Kereskedelmi és szolgáltató Kft.