Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-04
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci silnice III/32336, která se nachází v extravilánu a intravilánu v katastrálním území obce Lodín. Délka řešeného úseku je 1,032 km. V současné době silnice vykazuje velké množství konstrukčních poruch, únosnost je nevyhovující a odvodnění nefunkční. Rekonstrukce komunikace spočívá v celkové výměně konstrukčních vrstev včetně sanace podloží. Úprava silnice III/32336 je navržena v kategorii S6,5/60. V rámci stavby jsou řešena potřebná napojení v místech hospodářských sjezdů a polních cest. Dále je součástí stavby obnova odvodnění komunikace a bezpečnostního zařízení - směrové vodící sloupky a provedení vodorovného dopravního značení. V obci budou osazeny nové obrubníky.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Dne 11.10.2018 při kontrolním dnu KD č. 2 podal stavbyvedoucí informaci ohledně nevyhnutelné kolize navržené sanace konstrukce vozovky se zjištěnými sítěmi technického vybavení v obci Lodín. Provedenými kopanými sondami bylo zjištěno že některá příčná i podélná křížení by byla prováděním navržených sanací dotčena. Z tohoto důvodu bylo domluveno řešení spočívající ve snížení mocnosti lomového kamene o 0,5 m. Z důvodu zlepšení podloží bude zbývající vrstva z lomového kamene vyplněna cementovou maltou v množství 60 l/m2. Použití separační geotextílie a trativody pod touto vrstvou zůstávají v platnosti. Změna technologie vyhovuje též stížnosti občanů obce Lodín na nepoužívání těžké vibrační techniky.
Dne 11.10.2018 při kontrolním dnu KD č. 2 podal stavbyvedoucí informaci ohledně nevyhnutelné kolize navržené sanace konstrukce vozovky se zjištěnými sítěmi technického vybavení v obci Lodín. Provedenými kopanými sondami bylo zjištěno že některá příčná i podélná křížení by byla prováděním navržených sanací dotčena. Z tohoto důvodu bylo domluveno řešení spočívající ve snížení mocnosti lomového kamene o 0,5 m. Z důvodu zlepšení podloží bude zbývající vrstva z lomového kamene vyplněna cementovou maltou v množství 60 l/m
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Tyto nové úpravy v SO 101 Komunikace si vyžádají méněpráce, které jsou celkově vyčísleny v částce -1 050 079,14 CZK včetně DPH 21 % a také vícepráce, které jsou celkově vyčísleny v částce +377 604,22 CZK včetně DPH 21 %. Na termín dokončení stavebních prací nebude mít tato změna vliv.


Winner: Sovis CZ, a.s.