Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-04
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214100

Technical requirements: A szerződésmódosítás dátuma: 2023. július 26. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2023. április 25. napján került sor.
3.1. Felek megállapodnak, hogy BAUDER THERMOPLAN T 18 FPO csapadékvíz elleni szigetelés helyett Bauder E-KV4 + Bauder FLEX WF4 bitumenes vízszigetelő rendszer kerül beépítésre.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a betervezésre került Tungsram lámpatestek helyett más gyártók műszakilag megegyező minőségű, a 2. számú Változtatási javaslatban részletezett lámpatestei kerülnek beépítésre.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a kiviteli tervben meghatározott helyiségekben, a csoportszobákban a csillagképek megjelenése, mérete és a csillagkép lámpatesteinek kiosztása módosításra kerül a 3. számú Változtatási javaslatban részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 5 479 950,-Ft költségmegtakarítást jelent.
3.4. Felek megállapodnak, hogy az 59 db, egyenként 330Wp teljesítményű (Sharp ND-AF330W) napelem panel helyett 49 db, egyenként 400Wp teljesítményű Titan S RSM40-8-405 napelem panel kerül beépítésre.
3.5. Felek megállapodnak, hogy 32 db Krüllung Horiso AL-80-BR jelű zsaluzia helyett AN-LUX C80/Z90 zsaluzia kerül beépítésre.
3.6 Felek megállapodnak, hogy az épületen belül a meglévő ejtővezetékek bontásra kerülnek és új belső csapadékvízelvezető hálózat kiépítése valósul meg. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 1 696 156,-Ft többletköltséget jelent.
3.7. Felek megállapodnak, hogy az udvaron lévő szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózat cseréje kivitelezésre kerül új fordító és tisztító aknák beépítésével. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 21 971 224,-Ft többletköltséget jelent.
3.8. Felek rögzítik, hogy a földszinti helységekben található meglévő, megmaradónak tervezett belső ajtók nem kerülnek visszaépítésre, helyette új acéltokos ajtók kerülnek beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 13 480 498,-Ft többletköltséget jelent.
3.9. Felek megállapodnak, hogy a gazdasági épületrész földszinti folyosójának korábbi években fel nem újított részén a meglévő, megmaradónak tervezett padlóburkolat felbontásra kerül és új, korszerűbb, és anyagában, valamint felületében megfelelő típus kerül lerakásra. Az épület emeleti szinten lévő csoportszobáiban, öltözőiben és a közlekedőben a meglévő burkolatok elbontásra kerülnek és új melegburkolat kerül lefektetésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 4 472 115,-Ft többletköltséget jelent.
3.10. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként Vállalkozó 20 munkanap határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés II. (A Vállalkozó kötelezettségei) pont 2.3. alpontját az alábbiak szerint módosítják:
3.9. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését a Felek az alábbiak szerint módosítják:
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 36 140 043,-Ft
3.10. Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó a kivitelezési munka 25 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.


Winner: KIKOM Konstrukt Kft