Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-10-11
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads
Estimated value:  CZK

Technical requirements: Předmětem zakázky je realizace stavby I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, která je přeložkou silnice I/43 - obchvatem města vedoucí východně od města Svitavy v úseku od křižovatky silnic I/43 x II/366 u obce Hradec nad Svitavou po křižovatku silnic I/43 x I/35  u části Lačnov města Svitavy v Pardubickém kraji. Rozprostírá se přes území pěti katastrálních území, a to: Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy - předměstí, Moravský Lačnov a Opatovec.
Přeložka silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/70 v délce necelých 9,5 km. Součástí stavby je ÚK se silnicí II/366, MÚK se silnicí III/0436, dvě okružné křižovatky se silnicemi I/34 a I/35, osm silničních mostů, přeložky silnic nižších tříd, přeložky inženýrských sítí a protihlukové stěny.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Na základě skutečně provedených prací a předložených GP č. E032, E086, E217 byly narovnány kubatury zemních prací vč. navazujících položek.
pol. č. 014101.R1, 13173, 13183, 13193,17481.a 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství separační geotextilie
pol. č. 21461 
  V rámci PDPS/RDS byla ve výkazu výměr nevhodně zvolena separační geotextilie 300g, totožná položka s pol. č. 21461. (pol. č. 21461,21461C )
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství železobetonu C25/30
pol. č. 272324 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství v položce gabionových zdí. pol. č. 3272C9. 
   Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství v položce opěrných zdí z bet. C30/3. pol. č. 327325 
  Dle skutečně provedených prací byl narovnán chybný výpočet výztuže z PDPS/RDS (základ+dřík). Dle projektové dokumentace a prací odsouhlasených v LVV narovnáváme položku výztuže z oceli. pol. č. 327365 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství v položce podkladního betonu C25/30. pol. č. 451314 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství v položce želobet. spád. desky. pol. č. 457324 
  Na základě předloženého GP E217 a potvrzených LVV došlo k narovnání položek konstrukčních vrstev vozovky (přechodové oblasti + most): pol. č. 56330, 572214, 574D78, 574D88, 574J54, 576411 
  V rámci PDPS/RDS byla ve výkazu výměr nevhodně zvolena položka litého asfaltu na přechodovém klínu. Položka neodpovídá navrženému řešení v PD a byla vypuštěna. pol. č. 575C03 
  Na základě měření za přítomnosti TDI a odsouhlaseného LVV narovnáváme položku: pol. č. 58920 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství v položce izolace z asf. nátěru. V rámci PDPS/RDS došlo k početní chybě. Součástí ZBV č. 164 je vyjádření projektanta RDS. 
pol. č. 711111 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství v položce izolace z asf. pásů. pol. č. 711312 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství v položce geotextilie.
pol. č. 711509 
  V Rámci PDPS/RDS byla nevhodně použita položka nátěru bet. kce S2 – položka nebyla realizována.
pol. č. 78382 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství nátěru S4.
pol. č. 78383 
  Na základě skutečně provedených (napojení odvodnění na SO 310),potvrzených v LVV bylo narovnáno množství potrubí DN 150 mm. pol. č. 87433 
  Na základě skutečně provedených prací potvrzených v LVV bylo narovnáno množství plastové chráničky.
V rámci PDPS/RDS došlo k početní chybě. Součástí ZBV č. 164 je vyjádření projektanta RDS. pol. č. 87633 
  Na základě skutečně provedených potvrzených v LVV byla narovnána délka lankového zábradlí. pol. č. 9111C1 
  Na základě skutečně provedených potvrzených v LVV byl narovnán počet evidenčních čísel mostu.pol. č. 91355 
  Na základě skutečně provedených potvrzených v LVV byl narovnán počet bet. obrub a příkopových žlabů 
pol. č. 917223, 9352A2


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 940783732.53