Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-21
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71320000 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia do Odry w ramach Projektu unijnego 2.1-25 „Przy...
Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia do Odry w ramach Projektu unijnego 2.1-25 „Przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orlicy”.
Sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania techniczne, które umożliwią rybom (w tym rybom dwuśrodowiskowym) i innym organizmom wodnym swobodną wędrówkę w górę i w dół rzeki Nysy Kłodzkiej przez przegrody poprzeczne zlokalizowane w korycie cieku. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz opracowań niezbędnych do zlecenia robót budowlanych.
Progr Operac Infrastrukt i Środow 2014-2020, Oś prioryt II Ochro środowis, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptac do zm klimatu wraz z zabezpiecz i zwiększe odporności na klęski żywioł, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Pre-umowa z dnia 23.12.2016 r. dla Proj 2.1-25 „Przywróc ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kł, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orli
Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia do Odry w ramach Projektu unijnego 2.1-25 „Przy...
Projekt 2.1-25 „Przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orlicy”, 1. Program operacyjny Infrastruktura i środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Pre-umowa z dnia 23.12.2016 r. dla Projektu 2.1-25 „Przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orlicy”.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy udrożnienia dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku od wodowskazu w Bardzie do ujścia do Odry w ramach Projektu unijnego 2.1-25 „Przywrócenie ciągłości morfologicznej rzeki Nysy Kłodzkiej, Białej Głuchołaskiej, Dzikiej Orlicy”.
Sporządzenie dokumentacji projektowej zawierającej rozwiązania techniczne, które umożliwią rybom (w tym rybom dwuśrodowiskowym) i innym organizmom wodnym swobodną wędrówkę w górę i w dół rzeki Nysy Kłodzkiej przez przegrody poprzeczne zlokalizowane w korycie cieku. Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień oraz opracowań niezbędnych do zlecenia robót budowlanych.
W celu realizacji przedmiotu umowy, konieczne jest ponowne uzyskanie dotychczas uzyskanych decyzji/pozwoleń, wydawanych na bazie decyzji środowiskowych (m.in. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń wodnoprawnych), aktualizacja wykonanej dokumentacji projektowej do zapisów na nowo uzyskanych decyzji (w szczególności operatów wodnoprawnych) oraz wykonanie nowych opracowań, które wynikają z obecnie obowiązujących przepisów prawnych (m.in. załączników do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, w szczególności kart informacyjnych przedsięwzięcia), co wpłynie na wydłużenie terminu realizacji umowy oraz na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na konieczność wykonania dodatkowych nieprzewidzianych prac projektowych. Ponadto przy wzroście wynagrodzenia uwzględniono rewaloryzację wynagrodzenia umownego dla prac projektowych dotychczas niewykonanych (ze względu na wzrost płacy minimalnej).
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE).
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:
W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, mających na celu uzyskanie decyzji realizacyjnych, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stwierdził wadę prawną decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Głuchołaz w 2017 r. dla przedmiotowego zadania. Burmistrz Głuchołaz podczas prowadzonej procedury nie dokonał wszystkich niezbędnych uzgodnień, co stanowi naruszenie przepisów prawa procesowego. W odpowiedzi Burmistrz Głuchołaz z urzędu wznowił w 2019 r. postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W konsekwencji powyższego utracą moc wiążącą wszystkie rozstrzygnięcia/opracowania wydane na bazie decyzji środowiskowej obarczonej wadą prawna, która zostanie uchylona. Zatem konieczność modyfikacji jest bezwzględnie konieczna i spowodowana jest okolicznościami, których zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mogli przewidzieć.
Ze względu na znajomość tematu, posiadane materiały bazowe, dotychczas wykonane prace projektowe oraz przeprowadzone uzgodnienia i postępowania administracyjne przez obecnego Wykonawcę, zlecenie dodatkowych prac projektowych innemu Wykonawcy było by niekorzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym, czasowym, technicznym i proceduralnym. W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, mających na celu uzyskanie decyzji realizacyjnych, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej stwierdził wadę prawną decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Głuchołaz w 2017 r. dla przedmiotowego zadania. Burmistrz Głuchołaz podczas prowadzonej procedury nie dokonał wszystkich niezbędnych uzgodnień, co stanowi naruszenie przepisów prawa procesowego. W odpowiedzi Burmistrz Głuchołaz z urzędu wznowił w 2019 r. postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W konsekwencji powyższego utracą moc wiążącą wszystkie roz...


Winner: DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.