Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-30
Buyer: Országgyűlés Hivatala
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71220000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71334000 | 79932000

Technical requirements: Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
A részvételi felhívás dokumentációja – illetve az annak részét képező szerződéstervezet – tartalmazza az elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket, feladatokat, illetve részletezi a feladatokat.
A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)–(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
1. A Tervező feladatai – a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozóan, illetve a kiviteli tervfázistól – kiegészülnek a következőkkel:
c) Tanulmánytervben szereplő tartószerkezeti ütközések feltárása és megfelelő áttervezése. (nyíláspozíciók, lekerekítések, lépcsőkarok átépítése, födémmegerősítés, nyíláskialakítás);
e) A Tanulmánytervben nem szereplő 7. szint tervezése, mely általános szinttől jelentősen eltér; konferenciateremmel, nagyobb méretű vizesblokkal, exkluzívabb irodákkal;
g) A 7. szinten található Képviselői Tájékoztatási Központ tervezési területbe való bevonása, gépészeti rendszerek, hálózatok cseréje és hozzájuk kapcsolódó belsőépítészeti munkák;
h) A gépészeti rendszereket illetően megrendelő részéről felmerült további módosítási igények (lásd különösen: egyeztetésekről készült emlékeztetők, jegyzőkönyvek);
2. A Szerződés 4.3. pontjában a „Szerződés aláírását követő 60 munkanapon belül” szövegrész helyébe a „Szerződés aláírását követő 80 munkanapon belül” szöveg lép.
„3.1. A Tervező a jelen Szerződésben meghatározott feladatai, kötelezettségei teljes körű (kivéve a tervezői művezetést), szerződésszerű teljesítéséért összesen nettó 143 980 000 HUF + áfa összegű tervezői díjra jogosult. Ebből:
3.1.1. nettó 35 980 000 HUF + áfa a 2.8. pont szerinti jóváhagyási terv elkészítésének, átadásának ellenértéke (az 1. számú szerződésmódosítás aláírása előtt ez az összeg már kifizetésre került, a Megrendelő 2021. június 21. napjával igazolta a teljesítést);
3.1.2. nettó 49 000 000 HUF + áfa a 2.3. pont szerinti feladatok (a településképi bejelentéssel, településképi bejelentési eljárással kapcsolatos feladatok) ellenértéke. Ezen feladatok, abban az esetben minősülnek teljesítettnek, amennyiben a településképi bejelentéshez, településképi bejelentési eljáráshoz szükséges dokumentumok, dokumentáció elkészítése és átadása, a településképi bejelentési eljárásra figyelemmel (a településképi bejelentés kapcsán, illetve a polgármester, hatóság döntésére tekintettel) szükségessé váló, a Megrendelő által kért tervmódosítások, kiegészítések elvégzése megtörtént, és mindezt a Megrendelő elfogadta (illetve a 2016. évi LXXIV. törvény 10. § (2) bekezdés szerinti határidő – bejelentéstől 15 nap – eltelt);
3.1.3. nettó 59 000 000 HUF + áfa a kiviteli tervek, kivitelezési dokumentáció illetve a jelen Szerződés szerinti minden feladat (kivéve a 3.1.1., 3.1.2. és 3.3. pontban említett feladatok) ellenértéke.”
4. A Felek megállapodnak, hogy a Tervező a Szerződés 15.1. pontjának megfelelően általa a Megrendelő rendelkezésére bocsátott teljesítési biztosíték érvényességi idejét, hatályát a kiviteli tervek, kivitelezési dokumentáció elkészítésének, átadásának – a jelen szerződésmódosítás II.2. pontjában meghatározott – határidejét 3 hónappal meghaladó időtartamra meghosszabbítja jelen szerződésmódosítás aláírásával.


Winner: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.