Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-28
Buyer: Povodí Moravy, s.p.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45247210

Technical requirements: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o změny v provádění jílocementové zálivky v těsnícím jádře hráze, v novém návrhu skladby podloží komunikace na koruně hráze (původní materiál nebyl pro zpětné umístění a použití pod komunikaci vhodný); dále o doplnění položek, které nebyly v době uzavírání předchozích změnových listů a dodatků možné konkrétně specifikovat, jedná se o položky navazujících změn betonových konstrukcí z důvodu sesuvu stavební jámy SO 04, navýšení objemu betonových konstrukcí, navýšení kubatur za příplatek k trhacím pracím ve skluzu i pro nutné umístění jeřábu ve spodní části stavby na levé straně vývaru, upravena výměra nově pokládaných živičných povrchů a kamenných dlažeb, to vše na základě skutečného zaměření stavby. Dále bylo doplněno vybavení na elektročástech jednotlivých SO a za současného uvedení projektové dokumentace do souladu se soupisem prací.
Předmětem dodatečných stavebních prací je změna v provádění jílocementové zálivky v těsnícím jádře hráze, v novém návrhu skladby podloží komunikace na koruně hráze, změn betonových konstrukcí z důvodu sesuvu stavební jámy SO 04, navýšení objemu betonových konstrukcí, změna umístění jeřábu ve spodní části stavby na levé straně vývaru atd.
Tyto změny, které byly způsobeny zejména zcela neočekávanými geologickými poměry a dále stavebně technickým stavem některých konstrukcí vodního díla, jsou nepodstatnými změnami závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyjma změny č. 8, která vychází z revize projektové dokumentace a soupisu prací. Podrobně jsou změny popsány ve změnových listech č. 6, 7, 8, 9 a č. 10.
Zadavatel zvolil variantu ekonomicky a technicky nejméně náročnou. Z hlediska souběhu s pracemi na již započaté rekonstrukci nejsou zadavateli známy jiné alternativy.


Winner: Hochtief CZ, a.s.