Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-10
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětná stavba kombinuje stavby nových objektů s přestavbou objektů stávajících.  Stavba začíná v těsné blízkosti stávající I/55. Železniční trať s přilehlým územím překonává po nové estakádě a stáčí se do ulice Polní, která bude rozšířena na nedělenou čtyřpruhovou komunikaci. Úpravou šířkového uspořádání na ulici Polní a odstraněním nevhodného průchodu přes křižovatky se zvýší její kapacita, neboť silnice bude i po dostavbě dálnice D1, převádět vysoké intenzity dopravy s vysokým podílem těžké automobilové dopravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětná stavba kombinuje stavby nových objektů s přestavbou objektů stávajících.  Stavba začíná v těsné blízkosti stávající I/55. Železniční trať s přilehlým územím překonává po nové estakádě a stáčí se do ulice Polní, která bude rozšířena na nedělenou čtyřpruhovou komunikaci. Úpravou šířkového uspořádání na ulici Polní a odstraněním nevhodného průchodu přes křižovatky se zvýší její kapacita, neboť silnice bude i po dostavbě dálnice D1, převádět vysoké intenzity dopravy s vysokým podílem těžké automobilové dopravy.
Pol. č. 3, 8, 17, 22, 101   Množství položek bylo upraveno již v ZBV 2 a 4, které byly vyvolány nutností provedení sanačního opatření na SO 101 a nezbytností doplnění konstrukčních vrstev o separační geotextilii. V rámci závěrečného ZBV dochází k finálnímu dopřesnění množství na základě skutečně provedených prací odsouhlasených TDI.
Pol. č. 7, 9, 12, 13, 30, 34, 35, 36, 39, 42, 75 - větev V1 a sjezd k ORL leží celou svoji plochou na nově budovaném násypu v Předmostí, který se napojuje na stávající násyp, na kterém ležela původní trasa silnice I/55. Násyp byl po obou stranách zarostlý vegetací a při tvorbě PDPS nemohly být u některých částí konstrukcí přesně definovány místa napojení. Při tvorbě RDS došlo k upřesnění těchto napojení, což vyvolalo změny objemu zemních prací na násypu mezi V1 a V4, množství obsypu a založení trouby pod V1, plochy ŠD a asfaltových vrstev na sjezdu k ORL.
Pol. č. 29   při provádění výkopových prací na komunikacích došlo k vybourání stávajících přípojek ul. vpustí a z toho důvodu nebyla nutnost stávající přípojky zafoukávat popílkem.
Pol č. 54, 55 - při provádění drenáží pod větví V2 a V3 došlo k zaústění drenáží do šachet nově budované kanalizace a drenážní šachty a výusť se tedy nemusely provádět. Bylo odsouhlaseno s TDI.
Pol 56, 58, 72 - V RDS bylo oproti PDPS na základě nutnosti zlepšení odtoku povrchové vody přidáno jedno místo liniového odvodnění pomocí štěrbinového žlabu na větvi V3 namísto jedné vpusti.


Winner: M-SILNICE a.s.