Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-21
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Předmětem prací bylo snesení stávající nosné konstrukce, adaptaci spodní stavby pro nové šířkové parametry nosné konstrukce a výstavbu nové NK včetně požadované vybavenosti. Nevyhovující NK z prostých prefa-nosníků bude proto snesena a nahrazena monolitickou spojitou deskou o 4 polích z předpjatého betonu min. jakosti C 40/50. PHS bude instalována na celou délku vých. mostu s účinnou výškou 3 m. Celková délka PHS bude 248 m. Spodní stavba bude ošetřena a rozšířena pro novou NK. Po přestavbě NK budou obě mostovky převádět 3 průjezdné dopravní pruhy a pruh odstavný (záp. most) resp. řadící (vých. most).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Potřeba těchto prací byla vyvolána v souvislosti s nepředvídanými fyzickými podmínkami na stavbě. V průběhu realizace prací na SO 201 P objevil zhotovitel na západní části mostu v místě původních pilířů P2 až P4 betonovou konstrukci tvořící celistvou desku. Na základě této skutečnosti nebylo možné pokračovat dále ve stavebních pracích a bylo nutné objevené betonové konstrukce odstranit. Celkem zhotovitel objevil 3 celistvé betonové desky o celkové kubatuře 32,950 m3. Projektant vycházel při zpracování PDPS z prováděcí dokumentace stávajícího mostu, kde nebyly tyto konstrukce zaznamenány a jejich existence byla objevena až při samotné realizaci zakázky, a proto lze tvrdit, že se jedná o Změnu, kterou nemohl projektant ani zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.
Potřeba těchto prací byla vyvolána v souvislosti s nepředvídanými fyzickými podmínkami na stavbě. V průběhu realizace prací na SO 201 P objevil zhotovitel na západní části mostu v místě původních pilířů P2 až P4 betonovou konstrukci tvořící celistvou desku. Na základě této skutečnosti nebylo možné pokračovat dále ve stavebních pracích a bylo nutné objevené betonové konstrukce odstranit. Celkem zhotovitel objevil 3 celistvé betonové desky o celkové kubatuře 32,950 m3. Projektant vycházel při zpracování PDPS z prováděcí dokumentace stávajícího mostu, kde nebyly tyto konstrukce zaznamenány a jejich existence byla objevena až při samotné realizaci zakázky, a proto lze tvrdit, že se jedná o Změnu, kterou nemohl projektant ani zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb. zejména podmínka nepředvídanosti, byly splněny.


Winner: SWIETELSKY stavební s.r.o.