Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-04-17
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45223100 | 45223800 | 45233123: Secondary road construction work | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: 1.2. modernizacja konstrukcji żelbetowych filarów i przyczółków,z usunięciem ubytków, polegająca na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian zewnętrznych wewnętrznych;
Program Infrastruktura i środowisko 2014–2020 Oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, część B Pre-umowa nr 3.2-29/16-00_P z dnia 5  września 2016 r. dla projektu „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”
— wykonaniu tymczasowego sterowania segmentem lewym jazu dla zachowania bezpieczeństwa eksploatacji jazu na czas prowadzenia robót na prawym świetle jazu,
— zdemontowaniu starych łożysk prawego segmentu oraz wykonaniu i ponownym montażu 4 kpl nowych łożysk,
— demontażu słupów oświetleniowych, kabli i wyposażenia elektrycznego na prawym cyplu awanportu śluz,
— zmianie konstrukcji oczepu ścianek ubezpieczenia brzegowego awanportów śluz z konstrukcji żelbetowej na konstrukcję stalową, ze względu na niemożliwość obniżenia zw. wody do poziomu wg dokumentacji projektowej,
— zmianie konstrukcji grodzy przy filarze lewym od WD z worków big-bag na kaszycę stalową ze względów bezpieczeństwa pracy w grodzy;
3) roboty zmieniające wartość umowy wynikające z różnic w ilościach w stosunku do ilości przedmiarowych:
W czasie prac modernizacyjnych na jazie Rędzin wystąpiła konieczność wykonania powyższych robot budowlano-montażowych dodatkowych, zamiennych i różnic w ilościach. Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.
Roboty dodatkowe nie ujęte w przedmiarze robót, zlecone Wykonawcy aneksem nr 4 z dnia 18 marca 2020 r. Wcześniejsze zmiany w umowie, dotyczące zmiany kierownika budowy, ujęte w aneksie nr 1 z dnia 20 marca 2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 1 Pzp, ujęte w aneksie nr 2 z dnia 13 maja 2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 2 i 6 Pzp, ujęte w aneksie nr 3 z dnia 10 października 2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 6 Pzp. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 lipca 2021 r. wprowadzona aneksem nr 4 z dnia 18 marca 2020 r.
Roboty zlecone Wykonawcy na podstawie paragraf. 144.1 ust. 1, 2 i 6 Pzp stanowią nierozerwalną całość z pracami wykonywanymi przez niego w ramach zadania pn.: „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej”. Zlecenie tych robót innemu Wykonawcy znaczne zwiększyłoby koszty oraz wydłużyłoby okres realizacji przedsięwzięcia.
— wstrzymanie robót zasadniczych w związku z wydanym przez Zamawiającego komunikatem nr WR.ZPI.5.543.1.2018.NO.49 z dnia 3  grudnia 2018 (otrzymanym przez Wykonawcę dnia 6 grudnia 2018 r.) o realizacji przez Wykonawcę jedynie tych robót, które nie wymagają pozwolenia na realizacje inwestycji. Ponieważ w pozwoleniu na realizacje inwestycji nr 21/16 z dnia 12 grudnia 2016 r. zamierzenie określono jako remont i przebudowa jazu Rędzin, wszystkie koszty związane z remontem nie mogły być uznane jako kwalifikowane i współfinansowane z POIŚ na lata 2014–2020. W związku powyższym Zamawiający prowadził działania w celu uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji o poprawnej nazwie zamierzenia budowlanego. W dniu 18 października 2019 r. uzyskano nowe pozwolenie na realizację inwestycji – Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 24/19 o pozwoleniu na realizację inwestycji dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie jazu Rędzin i przebudowie ubezpieczeń brzegowych w obrębie języków rozdzielczych i awanportów wchodzących w skład stopnia wodnego Rędzin w ramach zadania nazwanego przez Inwestora: Modernizacja jazu Rędzin wchodząca w zakres przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu. Zamawiający pismem nr WR.ZPI.5.543.2019.NO.76 z dnia 23 października 2019 r. zakończył okres wstrzymania części robót określonych uprzednio w swoim piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r. Powyższe zdarzenia stanowią okres 221 dni roboczych. Wskazaną ilość 221 dni roboczych liczonych od dnia 24 października 2019 r. uznaje się do przedłużenia terminu zadania na dzień 13 kwietnia 2021 r.
— dodatkowe przedłużenie terminu realizacji inwestycji o kolejne 14 tygodni od dnia 13 kwietnia 2021 r., tj. do dnia 31 lipca 2021 r. ze względu na wykonanie niezbędnych robót dodatkowych dla zachowania i realizacji celów umowy, tj. modelu, odlewu i obróbki mechanicznej 4 kpl łożysk prawego segmentu jazu.
W czasie prac modernizacyjnych na jazie Rędzin wystąpiła konieczność wykonania powyższych robot budowlano-montażowych dodatkowych, zamiennych i różnic w ilościach, Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko-Wod” Sp. z o.o.