Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-30
Buyer: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233228

Technical requirements: 260. sz. Sajószentpéter - Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. ök. út között
260. sz. Sajószentpéter - Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. ök. út között (PST: K026.06.73). 2x1 sávos, új nyomvonalon vezetett országos főút építése egybefüggő 10 615 m hosszban, valamint 6 darab új műtárgy (híd) építése, melyek mindösszesen 451,13 m hosszúságúak, (egyenként 72,96 m, 164,1 m, 71,6 m, 21,4 m, 33,14 m, 35,15 m, 28,4 m, 24,38 m) továbbá 2 db új körforgalmi csomópont megvalósítása. Főbb mennyiségek ( tájékoztató adat, a pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza): - Töltés (nagy tömegű földmű) építése: 1 497 442 m3 - Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés: 37 784 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés: 16 586 m3 A nyertes (Közös) Ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok (AD III. és V. kötet) tartalmazzák. Ajánlatkérő az R. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
A vállalkozási szerződéses megállapodás 1. rész 1. számú módosításának aláírására 2021. szeptember 28. napján került sor.
A vállalkozási szerződéses megállapodás 1. rész 2. számú módosításának aláírására 2022.11.15. napján került sor.
260. sz. Sajószentpéter - Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. ök. út között
260. sz. Sajószentpéter - Berente elkerülő főút megvalósítása a 26. sz. főút és a 2606. j. ök. út között (PST: K026.06.73). 2x1 sávos, új nyomvonalon vezetett országos főút építése egybefüggő 10 615 m hosszban, valamint 6 darab új műtárgy (híd) építése, melyek mindösszesen 451,13 m hosszúságúak, (egyenként 72,96 m, 164,1 m, 71,6 m, 21,4 m, 33,14 m, 35,15 m, 28,4 m, 24,38 m) továbbá 2 db új körforgalmi csomópont megvalósítása. Főbb mennyiségek ( tájékoztató adat, a pontos mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza): - Töltés (nagy tömegű földmű) építése: 1 497 442 m3 - Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építés: 37 784 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építés: 16 586 m3 A nyertes (Közös) Ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok (AD III. és V. kötet) tartalmazzák. Ajánlatkérő az R. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
a Szerződés mellékletét képező megelőző közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjában foglalt műszaki tartalom csökken a Beárazott Költségvetésben szereplő 22205 számú „260. sz. főút 19+596 - 2db 6/10kV földkábel átalakítás” megnevezésű építmény Kábel építés 10 kV hálózaton, és Védelembe helyezés tételeivel. Ennek megfelelően Felek a Vállalkozói Díjat közös megegyezéssel jelen szerződésmódosítással érintett változtatás összegével, azaz nettó 5 509 999,- Ft összeggel csökkentik, egyúttal a Szerződés 8.1.1. és 8.2.1. pontjában rögzített Teljesítési és Jótállási Biztosíték összegét a csökkentett Vállalkozói Díjhoz igazítják.
III.2. A Szerződés 4.1. pontjában rögzített Vállalkozó díj összege, továbbá a Szerződés 4.3.1., 8.1.1., valamint 8.2.1. pontja az alábbiak szerint változik.
„4.1. A Vállalkozót a Szerződés teljesítése esetén megillető Vállalkozói Díj + ÁFA: 29 973 378 889,- Ft + ÁFA, azaz huszonkilencmilliárd - kilencszázhetvenhárommillió - háromszázhetvennyolcezer - nyolcszáz-nyolcvankilenc forint + ÁFA."
„4.3.1. A Tartalékkeret összege: 599 577 778,- Ft, azaz ötszázkilencvenkilencmillió - ötszázhetvenhétezer - hétszázhetvennyolc forint.”
„8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1 498 668 944,- Ft, azaz egymilliárd - négyszázkilencvennyolcmillió - hatszázhatvannyolcezer - kilencszáznegyvennégy forint.”
„8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1 498 668 944,- Ft, azaz egymilliárd - négyszázkilencvennyolcmillió - hatszázhatvannyolcezer - kilencszáznegyvennégy forint, illetve amennyiben a Vállalkozó Rész Műszaki Átadás-átvétellel érintett munkarészre nyújt Jótállási Biztosítékot, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a.”
Fenti feladatára tekintettel Vállalkozó a kiviteli tervek Megrendelő általi jóváhagyását megelőzően egyeztetést kezdeményezett a G3-5 Elektromos kis-, középfeszültségű vezetékek Üzemeltetőjével. Az Üzemeltető 2022. március 2. napján az Ajánlati Dokumentációban rögzítettektől eltérő előírást tett. E szerint a tervezett út alatt haladó 2 db - egymással párhuzamos - 6/10 kV-os elektromos kábel vezetékek üzemelése megszűnt, azok elbonthatók. Ennek értelmében ezek kiváltása és védelembe helyezése nem szükséges, így a kábel építési és védelembe helyezési feladatok elmaradó munkaként jelentkeznek.
Az elmaradó tételekre tekintettel a Beárazott Költségvetésben a 22205 számú „260. sz. főút 19+596 - 2db 6/10kV földkábel átalakítás” megnevezésű építmény nettó összege változik.
Ennek értelmében a 22205 számú „260. sz. főút 19+596 - 2db 6/10kV földkábel átalakítás" megnevezésű építmény összege - a megmaradó Kábel bontás 10 kV hálózaton tétel alapján - nettó 267 425,- Ft-ra változik.


Winner: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság