Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-10-09
Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45111291 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work
Estimated value: 29545247.67 EUR
Submission deadline: 2018-11-15
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/3 „Przebudowa OŚ Hajdów – zarządzanie energią”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w ...”
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa części technologicznej oczyszczalni ścieków Hajdów obejmującej odsiarczalnię biogazu oraz inne działania z zakresu energii elektrycznej.
Niniejsze zamówienie w formule „projektuj i buduj” stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – etap III”, planowanego do realizacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. przy współudziale środków finansowych z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
a) dobudowa drugiej instalacji odsiarczania biogazu w tej samej technologii, co linia istniejąca tj. w oparciu o metodę biologiczną wraz z osuszaczem biogazu oraz budowa instalacji do usuwania siloksanów za osuszaczem, wykonanej jako filtr biogazu ze złożem węglowym,
a) wymiana linii kablowych HAKnFtA 3 × 120 mm2 zasilających pompy w pompowni głównej z rozdzielni R6kV,
b) modernizacja oświetlenia wewnętrznego następujących obiektów oczyszczalni: warsztatu mechanicznego; pompowni osadu powrotnego; magazynu głównego.
Podana przez Wykonawcę cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” - zarządzanie energią wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nie może przekraczać 6 % ceny brutto za wykonanie przebudowy Oczyszczalni Ścieków „Hajdów – zarządzanie energią. W sytuacji gdy cena brutto za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” - zarządzanie energią wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę będzie wyższa niż 6 % ceny brutto za wykonanie przebudowy Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” - zarządzanie energią, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
• Etap I – opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, w tym:
1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wstępnego: nie później niż 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
2) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę – nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
3) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu wykonawczego: nie później niż 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.
• Etap II – wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli będzie wymagane (w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane Wykonawca dokona zgłoszenia zakończenia budowy i uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do użytkowania) zakończone: nie później niż 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.
• Etap III – przeprowadzenie ruchu próbnego w okresie 12 miesięcy od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie a w przypadku gdy pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane – od daty upływu terminu na wniesienie przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu po zawiadomieniu organu o zakończeniu budowy lub od daty uzyskania zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu jednak nie później niż do dnia 31.3.2022 r.
Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym kompletnej dokumentacji projektowej zostanie zakończone podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji.
Wykonanie robót budowlanych i przeprowadzenie 12-miesięcznego ruchu próbnego zostanie zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

Eligibility requirements: Nie dotyczy.

Award value: 29545247.67