Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Bereich der EÜ Schräger Weg wurde im Rahmen der bauvorbereitenden Maßnahmen eine Kabelhilfsbrücke zwischen den Gleisen errichtet. Da diese auf dem Widerlager aufliegt, welches nun abgebrochen werden soll, muss diese zurückgebaut werden. Die Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages.
Aufgrund zeitlicher Zwänge bei der Schaffung der Baufreiheit ist ein Wechsel des AN nicht möglich. Konzeptionelle Zwänge führen zu einem erhöhten Maß an logistischer Kooperation und direkten Abhängigkeiten zu Folgeleistungen.
Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würde es zu einem immensen Verzug bei der Schaffung der Baufreiheit kommen. In der Folge sind die Bauhauptleistungen massiv behindert, was die termingerechte Fertigstellung und IBN der EÜ verhindert. Dies führt zu erheblichen Schwierigkeiten im gesamten Bahnbetrieb.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund der örtlichen Bedingungen des Geländeprofils, kann der Kabelschacht KS 9790-2 Gr. X nicht wie ursprünglich geplant als Kabelaufbauschacht mit einer Aufbauhöhe von 3,15 m eingebaut werden. Gem. AP ist eine Aufbauhöhe von 5,05 m erforderlich. Durch die erreichte Tiefe besteht die Gefahr der Stauwasserbildung, weshalb der Schacht nunmehr mit einem Schachtunterteil als Topfschacht herzustellen ist. Dies erfordert den Einbau geänderter Bauteile sowie eine geänderte Erdbautechnologie.
Es ändert sich die Ausführung des Schachtunterteils sowie die Erdbautechnologie aufgrund der tieferen Baugrube. Der Gesamtcharakter des Auftrages mit der ausgeschriebenen Leistung des Einbaus des Kabelschachtes Gr. X, ändert sich hierdurch jedoch nicht.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: S2 Nord_ Ersatzneubau EÜ Zepernicker Chaussee km 20,079 inkl. Erneuerung des Oberbaus F-Bahn von km 21,739 – 19,233.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
S2 Nord_ Ersatzneubau EÜ Zepernicker Chaussee km 20,079 inkl. Erneuerung des Oberbaus F-Bahn von km 21,739 – 19,233.
Aufgrund unvorhersehbarer Setzungen des Widerlagers und geänderten Sperrpausenterminen sind kurzfristige Änderungen in den durchzuführenden Arbeiten einzuplanen. Es sind vorgezogene Maschinen- und Personaleinsätze zu realisieren um die Schäden zu beseitigen und die Sperrpause zu sichern. Insbesondere ist Mehraufwand bei der Bauwerksplanung, beim Setzen von Ankern, beim Einsatz von Bohr- und Rammgeräten, bei Einsatz von Gleisbaupersonal und bei der Anpassung der Bauablaufplanung erforderlich.
Durch diese Havarie werden Änderungen im Bauablauf, in der Logistik und in der Planung sowie Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen erforderlich. Es handelt sich um erforderliche Anpassungen an die örtlichen Bedingungen, welche den Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändern.


Winner: Sächsische Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: S2 Nord_ Ersatzneubau EÜ Zepernicker Chaussee km 20,079 inkl. Erneuerung des Oberbaus F-Bahn von km 21,739 – 19,233.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
S2 Nord_ Ersatzneubau EÜ Zepernicker Chaussee km 20,079 inkl. Erneuerung des Oberbaus F-Bahn von km 21,739 – 19,233.
Aufgrund unvorhersehbarer Setzungen des Widerlagers sind kurzfristige Änderungen in den durchzuführenden Oberbau- und Kabeltiefbauarbeiten einzuplanen. Hierdurch entsteht Mehraufwand bei Stopfleistungen, Logistikleistungen, Herstellung von Schlussschweißungen sowie bei Personal- und Gerätebeistellung.
Durch diese Havarie werden Änderungen im Bauablauf und in der Ausführung der geplanten Oberbau- und Kabeltiefbauleistungen erforderlich. Der AN muss sich zwangsläufig den erschwerten Umständen vor Ort anpassen und auf kurzfristig verfügbare Maschinen und Personale zurückgreifen. Dies stellt einen Mehraufwand in der ursprünglich geplanten Leistungserbringung dar, der Gesamtcharakter des Auftrags ändert sich jedoch nicht.


Winner: Sächsische Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45220000 | 45221112 | 45223000

Technical requirements: Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Rückbau und Entsorgung von 3 Streckenfernsprechern einschließlich der nicht mehr in Betrieb befindlichen Kabelanbindung im Bauzustand 7.3.
3,+Ab- und Anbau von Gleisschaltmitteln für Stopfarbeiten am 04. bzw. 05.09.2017 Gleis 1 und 2 Fernbahn vom km 13,510 bis Grz. W 2 BRD.
Verziehung der Rückleiter Bahnstrom sowie der 15 kV Trasse im Bereich der Gradienten Erhöhung mit dem Einbau der Hilfsbrücke Straße nach Fichtenau Gleis 2 S-Bahn.
Baufreiheit zum Einbau der Hilfsbrücken PU Wilhelmshagen mit dem Ab- und Anbau der LST Kabelanbindung für die Signale 1530 und 1532 einschließlich der erforderlichen Tiefbauarbeiten.


Winner: Arge Köpenick – Erkner, c/o Wittfeld GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45220000 | 45221112 | 45223000

Technical requirements: Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Maßnahme wird im Bauzustand als Ergänzung zur abgeschlossenen Umverlegung der Kabel und Medienleitungen erforderlich, um Kabelfreiheit für nachfolgende Arbeiten (Herstellung Spundwände) zu sichern.


Winner: Arge Köpenick – Erkner, c/o Wittfeld GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45220000 | 45221112 | 45223000

Technical requirements: Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
MA1560 / 102 – Lieferung und Einbau von zusätzlichen Kopfbolzendübeln an Kammblechen der Stahlüberbauten gem. Festlegung des Prüfingenieurs zum biegesteifen Anschluss der Rahmenriegel aus Dickblechen für die PU Bf. Wilhelmshagen.
Für die Ausbildung des biegesteifen Anschlusses der Rahmenriegel aus Dickblechen werden gem. Festlegungen des Prüfingenieurs 892 Stck. zusätzliche Kopfbolzendübel an Kammblechen der Stahlüberbauten der PU Wilhelmshagen erforderlich.


Winner: Arge Köpenick – Erkner, c/o Wittfeld GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45220000 | 45221112 | 45223000

Technical requirements: Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
MA1560_1 / 108 – Bodenaustausch Bereich Dammverbreiterung km 19,25-19,5, Rückbau Entwässerungsleitung.


Winner: Arge Köpenick – Erkner, c/o Wittfeld GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45220000 | 45221112 | 45223000

Technical requirements: Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ingenieurbau 3 Eisenbahnüberführungen 2 Personenunterführungen; 9,4 km Ober-, Tief- und Kabeltiefbau; 9,4 km Oberleitung; Bahntechnische Ausrüstung (Telekommunikation, 50 Hz, Signaltechnik, S-Bahnstrom).
Die Leistungen sind während der laufenden Streckensperrungen zu erbringen. Vergabe an Dritte ist aufgrund von Eingriffen in den Bauablauf und in die Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge Köpenick – Erkner, c/o Wittfeld GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund der örtlichen Bedingungen und tangierender Planungen sind einige Kabelschächte mit Sonderrahmen zu versehen, da DN 1000 Stahlrohre angeschlossen bzw. Kabeleinführungselemente mit größerer Dimensionierung berücksichtigt werden müssen. Zudem sind Schächte mit Einbautiefen > 4 m mit Fallschutzschienen auszurüsten.
Es ändert sich lediglich die Ausführungsart der Zwischenrahmen sowie die Einbautiefe der Schächte. Dies erfordert den Einbau geänderter Bauteile und Ausrüstungselemente. Der Gesamtcharakter des Auftrags, die Herstellung der Kabelschächte und Anbindung der Kabeltrassen, ändert sich hierdurch jedoch nicht.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000 | 45234100

Technical requirements: Baubereich: km 8,8 – 12,6 der Strecken 6002 Berlin-Nordbahnhof – Bernau (S-Bahn) und 6081 Berlin Stralsund.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der AP sind weitere Gleisquerungen herzustellen, die im Hauptvertrag nicht vorhanden sind. Diese sind für die Umsetzung der Kabeltiefbauarbeiten und Kabelverlegung erforderlich.
Ein Wechsel des AN ist aufgrund der kleinräumigen Eingliederung in den gesamten Kabeltiefbau nicht möglich, da für den AG dann nicht mehr hinreichend erkennbar ist, welchem AN gegenüber er ggf. Mängelansprüche geltend machen muss und die Synergieeffekte der einheitlichen Bauausführung verloren gehen.
Durch die Beauftragung eines zweiten AN kommt es zu einem immensen Verzug bei der Herstellung der Kabelführungssysteme, wodurch die Grundlage für die Kabelverlegung nicht geschaffen werden kann. Hierdurch verzögert sich die IBN davon abhängiger Anlagen, was wiederum zu Störungen im Betriebsablauf führt.


Winner: ARGE Nordkreuz Karow, 2. Baustufe c/o DB Bahnbau Gruppe GmbH
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-23
Buyer: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31158100: Fast chargers | 31430000
Submission deadline: 2017-10-02
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wykonanie projektu technicznego ładowni baterii akumulatorów na poziomie 1000 dla JSW SA KWK „Pniówek” wraz z dostawą niezbędnych podzespołów, zabudową, uruchomieniem oraz oddaniem do eksploatacji.
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną pod adresem https://jsw.logintrade.net, stosownie do przepisów art. 91a-91e Prawo zamówień publicznych.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianiewarunkówudziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

Eligibility requirements: Zgodnie z dokumentami zamówienia.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-23
Buyer: NI Water
Country: UK
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34913000 | 34951200 | 39525200 | 42955000 | 42996900
Submission deadline: 2017-09-18
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: NI Water operates sludge presses in a number of its water treatment plants throughout Northern Ireland. The sludge presses are installed from a variety manufacturers and in order to maintain them at optimum operating levels, they need to be serviced when required and using the correct parts. In addition to this, the cloths need to be changed when they cease to be effective. This tender seeks to identify contractors that can provide maintenance, spare parts and filter cloths for the sludge presses. The contract is split into the following 3 lots: Lot 1 — Supply, delivery and fitting of sludge cloths — generic specification; Lot 2 — Supply, delivery and fitting of sludge cloths — specific specification and Lot 3 — Supply and delivery of spare parts, annual servicing/ maintenance and repair services.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-23
Buyer: Letiště Praha, a.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144700: Ambulances
Submission deadline: 2017-09-22
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky užitkových vozidel 4 x 4 v rámci obměny stávajících vozidel dle technické specifikace uvedené v příloze této ZD, spolu s poskytováním servisní podpory a dodávky náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách. Bližší specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky, podmínky a další požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Public procurement notice: Periodic Indicative Notice Without Call For Competition
Published: 2017-08-23
Buyer: ProRail BV
Country: NL
Contract type: Services
CPV classification: 72000000

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Marktconsultatie — marktconsultatie Utrecht — beheer en ontwikkeling ProRail GIS domein (verwachte einddatum: 22.9.2017).
Marktconsultatie ter voorbereiding op mogelijke aanbesteding(en) voor beheer en ontwikkeling in het ProRail GIS domein.
Public procurement notice: Periodic Indicative Notice Without Call For Competition
Published: 2017-08-23
Buyer: ProRail BV
Country: NL
Contract type: Services
CPV classification: 72000000

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
SpoorData.nl draagt bij aan een veilig, betrouwbaar, punctueel en duurzaam spoornet. De doelstelling van het programma is het voeden van de kernprocessen van ProRail met juiste, volledige, actuele en consistente data op de gebieden configuratie, onderhoud, prestatie en conditie. De gegevens zijn eenduidig vastgelegd en onafhankelijk van plaats en tijd, te ontsluiten voor alle betrokkenen in de spoorbranche.
Doel van de OTL Spoor is een eenduidige definitie van objecttype-informatie over/tussen organisaties, processen en systemen in de gehele lifecycle. Dit doel wordt bereikt door middel van het realiseren van 1 gemeenschappelijke taal, geïmplementeerd in een applicatie „de OTL-manager”, toegepast door ProRail en haar stakeholders, beheerd volgens het vastgestelde beheerproces en beheerorganisatie.