Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-09-05
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Country: CZ
Region: CZ010
CPV classification: 45233110
Estimated value:  CZK

Technical requirements: Stavba dálnice „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ je navržena v kategorii D 26,0/130 (podle nové ČSN). Celková délka stavby je 5950 metrů. Staničení úseku je km 38,700–44,650. Trasa dálnice je vedena od předchozího úseku „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“ a obchází ze západu a jihu Vysoké Mýto. Dálnice je dále vedena v souběhu se stávající silnicí I/35 a železniční tratí jihovýchodním směrem až na katastrální území Džbánova. Začátek i konec stavby je charakteristický mimoúrovňovými křižovatkami, které jsou součástí předmětné akce. Napojují se v nich předcházející a následující stavby.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
V rámci řešení stavebního objektu došlo oproti zadávací dokumentaci „D35 Vysoké Mýto – Džbánov“ (Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., 2023) k úpravě geotechnických opatření v oblasti MÚK Džbánov. Změna se týká položek: 12373.01, 12373.02, 13173.02 (+3464,010 M3), 17120, 17180.01, 17180.03, 21452.01, 21461, 215663, 215669, 22452R, 21151, 289971.02, 289971.03, 289971.04.
V rámci realizační dokumentace dochází k upřesnění kubatur a položek propustků na základě výběru typu propustku pro realizaci.
Upřesnění se týká pol. 13173.01, 17581.03 (-14,677 M3), 272315, 451314.01 (+8,551 M3), 45131A.02 (-0,985 M3), 45157.01 (+5,459 M3), 45157.05 (-0,985 M3), 465511 (+0,129 M3), 467315 (+0,019 M3), 899524, 9183C1, 9183C2, 9183D1, 9183D2, 9183E1, 9183E2.
V rámci RDS došlo k pootočení a prodloužení rámového propustku v km 0,394. Důvodem úpravy je nutnost zajištění stability svahů s ohledem na zjištěné geotechnické podmínky v místě a čase stavby, mimo jiné také v návaznosti na SO 321 a SO 157. Změna se týká položek: 13173.02 (+877,440 M3), 17581.03 (-82,300 M3), 17581.04, 28999, 31732A, 317365, 451312, 451314.01 (-68,508 M3),
45131A.02 (-1,068 M3), 45131A.03, 451324, 451366, 45157.01 (-22,227 M3), 45157.03, 45157.05 (-1,068 M3), 45160, 465511 (-2,784 M3), 467315 (-0,209 M3), 63132, 631366, 631384, 875332, 711111, 711112, 91844.
V rámci revize dokumentace po vydání stavebního povolení byl doplněn přejízdný obrubník a čtyřřádek z kamenných kostek na sjezdu v km 0,931 vpravo a dle požadavků PČR upraveny navržené obruby, doplněny paprskovité přejezdné prahy ve středovém pojížděném prstenci. Z tohoto důvodu je v rámci RDS nahrazen dvouvrstvý CB kryt jednovrstvým, a to z důvodu, že doplnění příčných prahů v dané
rozteči neumožňuje technologicky pokládku dvouvrstvého CB krytu. Změna se týká položek: 581261, 581301, 58212, 917224, 917224.01, 917224.03, 91725.01, 917424, 917426.
Dle požadavku TDS byl v souladu s TKP 7 (03/2023), kapitola 7.3.4 odstraněn infiltrační postřik s posypem kameniva v plochách hydraulicky stmelené vrstvy (SC). Změna se týká položek: 572123.02, 572123.02, 57621.01, 57621.03.
Dále došlo na základě ujednání z výrobního výboru dne 14. 2. 2024 k prodloužení chráničky v km 0,376 tak, aby byla položena také pod polní cestou SO 157. Na základě požadavku projektanta související stavby výtlačné kanalizace pro obec Džbánov byl změněn materiál a profil této chráničky, který je tím zároveň sjednocen s řešením chráničky křížící trasu SO 101. Změna se týká položek: 12573.02, 13173.02
(-264,000 M3), 13273, 17411, 17581.01, 45157.01 (+4,700 M3), 87645, 86671.


Winner: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Award value: 1833421041.14