Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-27
Buyer: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221120 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6”
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlano-montażowych, wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK-31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu: POIS.04.02.00-00-0007/16-00
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku A6
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interesw uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającegoprzepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie iskarga. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanebezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatulub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 3. Odwołujący przesyła kopięodwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł onzapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznaćsię z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przedupływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Na orzeczenie KrajowejIzby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlano-montażowych, wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym: „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK-31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6”.
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020),
Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Przedłużenie Czasu na Ukończenie łącznie o 114 dni powoduje,
że ulegnie aktualizacji ilość wskazana w jednostce przedmiarowej w pozycji nr  2 „Utrzymanie objazdów i niezbędnych urządzeń kontroli ruchu przez cały czas trwania budowy”  tj. z 33 miesięcy
Po wprowadzeniu natomiast wszystkich zmian ujętych w Protokołach Konieczności PK-29, PK-34, PK-41 (aneks nr 18 do umowy) całkowite wynagrodzenie Wykonawcy ostatecznie zmniejszy się o kwotę netto 69 309,69 zł netto
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć tj. przeszkodą (opóźnienie w odstawie desek gzymsowych) wywołaną epidemią SARS-coV-2, która doprowadziła do leżących na ścieżce krytycznej prac wykończeniowych na budowanym moście przez Regalicę.


Winner: Roverpol Sp. z o.o.