Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-25
Buyer: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112210 | 45112400 | 45221113 | 45246100

Technical requirements: Hochwasserschutz Krottorf Los 2 - Ufersicherung Mühlengraben, Neubau Brücke am Sportplatz, neubau Werksbrücke, Umbau Turbinenhalle.
Ein Antrag auf Einleitung eines Nachprüfverfahrens ist entsprechend Rechtsbehelfbelehrung gemäß § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprüfantrages erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die rst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nummer 2; § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
Neubau und Sanierung von Ufermauern im Mühlgraben, Umbau stillgelegtes Turbinenhaus einer wasserkraftanlage für höheren Durchfluss im Hochwasserfall
Hochwasserschutz Krottorf Los 2 - Ufersicherung Mühlengraben, Neubau Brücke am Sportplatz, neubau Werksbrücke, Umbau Turbinenhalle.
+ hier: Umverlegungsarbeiten Provisorium Strom, Gas und Wasser/ geschlossene Wasserhaltung/ offene Wasserhaltung/ Einhausung für Spritzbetonarbeiten/ Vorbohren Spundwand/ Wintersicherung BigBags.
- Umverlegungsarbeiten Provisorium Strom, Gas und Wasser: Zur Baumaßnahme gehört der Ersatzneubau der Fußgängerbrücke am Avacon-Schulungsgebäude und Ersatzneubau des Mittelpfeilers der Fußgängerbrücke am Sportplatz, jeweils über den Mühlgraben. An den Brücken angehängt waren die Medien Strom, Gas und Wasser. Durch den Ersatzneubau waren diese Medien provisorisch umzuverlegen und endzumontieren. Diese Leistungen sind nicht im Haupt-LV enthalten. Die Arbeiten direkt an den Medien wurden von den Betreibern durchgeführt. Die Strabag führte die dazu notwendigen Tiefbauarbeiten durch. Weiterhin waren Leistungen zur Verkehrssicherung zu erbringen, damit die Umverlegungen im öffentlichen Straßenraum durchgeführt werden können.
- geschlossene Wasserhaltung/ offene Wasserhaltung: Der Hauptvertrag beinhaltet eine offene Wasserhaltung, die jedoch lediglich das Oberflächenwasser und Überlaufwasser des Fangedamms beinhaltet. Die Leistungen zur Wasserhaltung zur Absenkung des Wasserspiegels unterhalb der Gründungstiefe der Ufermauer und Sanierungsbereich sind nicht im Haupt-LV enthalten.
- Einhausung für Spritzbetonarbeiten: Im Zuge des Baugeschehens traten Anwohner an den AG mit den Hinweisen heran, dass bei beim Spritzbetonauftrag in einem bereits saniertem Bereich des Mühlgrabens starker Materialaustrag und erhebliche Staubbelästigungen auftraten. Dieser Materialaustrag setzte sich an den umliegenden Gebäuden und Gegenständen (wie PKW´s) ab und war sehr schwer entfernbar. Mit den Erfahrungen aus dem angrenzenden Sanierungsbereich, durchgeführt durch einen anderen AG, sind die Anwohner mit einer Einhausung zu schützen
- Vorbohren Spundwand: Im vorhandene Baugrundgutachten war die Erkundungstiefe oberhalb der Endteufe der Spundwand. Das Gutachten wurde bis zur Endteufe ergänzt und ergab, dass im Bereich der Spundwände Sande und Kiese von Ablagerungen des Keupers aus mittelplastischen Tonen unterlagert sind. Ein Vorbohren ist daher notwendig ist, um das Risiko von Beschädigungen im unmittelbaren Umfeld zu minimieren
Die beauftragte Menge von 50m (ca. 50 St BigBags) ist jedoch so gering, dass sie auf die Gesamtmaßnahme betrachtet mit der bestehenden Kolonne, Technik und Erdstoffen durchgeführt hätte werden können. Der benötigte Winterschutz allein bedarf jedoch ca. 450 St BigBags. Zum Aufbau der Wintersicherung sind allein 6 Personen für 3 Wochen notwendig, einschl. Geräte und Füllstation.


Winner: STRABAG AG, Direktion Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, Gruppe Halberstadt