Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-09
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45111220 | 45112700 | 45243510 | 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: A KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői és kivitelezői feladatok ellátása
Tisza jobb part 19+500-20+000 tkm szelvények között, Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm szelvények és17+466-20+300 tkm szelvények között, Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm szelvények között
A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát,beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét. Ennek megfelelően a projekt célja a jogszabályi előírásokkal és az
OP-ban meghatározott célokkal összhangban a töltések MÁSZ + magassági biztonságnak megfelelően történő kiépítése által a Tisza teljes hazai szakaszán az árvízi biztonság növelése, ezáltal az árvízi kockázat csökkentése.
A nyertes ajánlattevő feladata az előzmények, okiratok, dokumentumok és a létesítmények jelenlegi állapotából kiindulva az összes tervezési, vizsgálati, kivitelezési munka és próbák határidőben és a szerződés szerinti minőségben történő elvégzése, amelynek eredményeképpen a projekt és a szerződés céljai teljesülnek.
A nyertes ajánlattevő kötelessége minden olyan dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az ajánlatkérőnek, amely a létesítmények létesítéséhez, használatba vételéhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.
— Előzetes Vizsgálati Dokumentáció, szükségesség esetén Környezeti hatásvizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése
— Minden egyéb terv, mely szükséges a szerződésszerű teljesítéshez (minőségbiztosítási terv, organizációs terv, fakivágási terv, forgalomszabályozási terv, dúcolási terv, víztelenítés terve, munkavédelmi, Tűzvédelmi, egészségvédelmi terv, stb.)
— Árvízvédekezési intézkedési terv a megvalósítás idejére, megvalósítást követően a meglévő terv aktualizálása
— Töltésfejlesztés a Tisza jobb part 19+500-20+000 tkm szelvények között (0,5 km, 36 800 m3 földmunka)
— Töltésfejlesztés a Zagyva bal part 12+840-18+174 tkm szelvények között (5,334 km, 433 607 m3 földmunka
— Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 12+100-14+616 tkm szelvények között (2,516 km, 163 500 m3földmunka)- Töltésfejlesztés a Zagyva jobb part 17+466-20+300 tkm szelvények között (2,834 km, 30 000 m3 földmunka, 2 834 m parapetfal)
A KEHOP-1.4.0-15-2015-00008 azonosító számú projekt keretében FIDIC Sárga Könyv szerinti tervezői éskivitelezői feladatok ellátása
Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően Vállalkozó megkezdte a kiviteli tervek elkészítését, lefolytatták az érintett helyszínekkel kapcsolatban a szükséges egyeztetéseket, mind az érintett közművek szolgáltatóival, mind a hatóságokkal és a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal. A további tervezési munkákkal párhuzamosan a kivitelezési munkák is megkezdődtek a szerződésben foglaltak szerint.


Winner: Magyar Vakond Kft.