Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-11-25
Buyer: Klinikum Landshut Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Landshut
Country: DE
Region: DE221
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 71300000 | 71321000: Heating and ventilation design services
Estimated value: 80000 EUR
Submission deadline: 2027-06-30
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Die Klinikum Landshut AdöR der Stadt Landshut beabsichtigt im Bestand Schulungs- und Seminarräume zu verorten, die im Rahmen der Initiative Medizincampus Niederbayern als Lehrveranstaltungsräume genutzt werden können. Dazu sollen die Ebenen 09 und 10 des sogenannten Bettenhauses 1 technisch saniert und umgebaut werden. Dabei sollen Seminarräume, Aufenthaltsräume, Büros, Toiletten und Nebenräume realisiert werden. Ein detailliertes Raumprogramm liegt den Vergabeunterlagen bei. Die Umbaumaßnahmen umfassen aus heutiger Sicht den Abbruch von Wänden, Installationen, Schächte und Festmöblierungen; das Schließen von Wandöffnungen; das Ergänzen von Wandstrukturen; die Ertüchtigung der Haustechnik (HLSK, ELT, IT und MSR); Sanierungsmaßnahmen der Wände, Decken und Böden sowie Verdunkelungsmaßnahmen an den Fenstern. 

Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 1,5 Mio. € brutto (KGR 200-600, ohne Nebenkosten, Kostenstand Q4-2023).

Die Planung der Gesamtmaßnahme kann direkt nach Beauftragung beginnen und ist auf die im Folgenden beschriebenen baulichen Durchführungen einzutakten. Die in der Ebene 10 geplante Maßnahme ist bis spätestens 30.06.2027 baulich fertigzustellen. Der früheste mögliche Baubeginn ist abhängig von der Inbetriebnahme des sogenannten BA1 und dem damit verbundenen Umzug der Ebene 10 in den Neubau. Aktuell wird mit einer Inbetriebnahme des BA1 Mitte 2025 gerechnet. Die Maßnahme in der Ebene 09 ist baulich an die Inbetriebnahme des sogenannten BA2 gekoppelt. Die Inbetriebnahme des BA2 ist aktuell für Anfang 2028 angedacht.

Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise gemäß HAV-KOM) zu beauftragen: Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 4+5,  Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI.
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
— Der Antrag auf Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
— Bieter und Bewerber können die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der öffentliche Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstoßen hat oder der Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation direkt durch den öffentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt bekanntgemacht, muss er einen Nachprüfungsantrag innerhalb von 30 Tagen einlegen, selbst bei unterbliebener Information jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss (§ 135 Abs. 2, Abs. 1 GWB).
Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen sind folgende Rügefristen zu beachten:
— Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch die Nichtbeachtung von Vergabevorschriften
in seinen Rechten verletzt, ist der Verstoß innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gegenüber dem
Auftraggeber zu rügen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB).
— Verstöße, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen erkennbar sind, müssen spätestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
Die Klinikum Landshut AdöR der Stadt Landshut beabsichtigt im Bestand Schulungs- und Seminarräume zu verorten, die im Rahmen der Initiative Medizincampus Niederbayern als Lehrveranstaltungsräume genutzt werden können. Dazu sollen die Ebenen 09 und 10 des sogenannten Bettenhauses 1 technisch saniert und umgebaut werden. Dabei sollen Seminarräume, Aufenthaltsräume, Büros, Toiletten und Nebenräume realisiert werden. Ein detailliertes Raumprogramm liegt den Vergabeunterlagen bei. Die Umbaumaßnahmen umfassen aus heutiger Sicht den Abbruch von Wänden, Installationen, Schächte und Festmöblierungen; das Schließen von Wandöffnungen; das Ergänzen von Wandstrukturen; die Ertüchtigung der Haustechnik (HLSK, ELT, IT und MSR); Sanierungsmaßnahmen der Wände, Decken und Böden sowie Verdunkelungsmaßnahmen an den Fenstern. 

Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf rund 1,5 Mio. € brutto (KGR 200-600, ohne Nebenkosten, Kostenstand Q4-2023).

Die Planung der Gesamtmaßnahme kann direkt nach Beauftragung beginnen und ist auf die im Folgenden beschriebenen baulichen Durchführungen einzutakten. Die in der Ebene 10 geplante Maßnahme ist bis spätestens 30.06.2027 baulich fertigzustellen. Der früheste mögliche Baubeginn ist abhängig von der Inbetriebnahme des sogenannten BA1 und dem damit verbundenen Umzug der Ebene 10 in den Neubau. Aktuell wird mit einer Inbetriebnahme des BA1 Mitte 2025 gerechnet. Die Maßnahme in der Ebene 09 ist baulich an die Inbetriebnahme des sogenannten BA2 gekoppelt. Die Inbetriebnahme des BA2 ist aktuell für Anfang 2028 angedacht.

Es ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen:
Leistungen der Technischen Ausrüstung, Anlagengruppen 4+5,  Leistungsphasen 1-3 und 5-9 gemäß §§ 53 ff. HOAI
Zunächst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphasen 1+2 gemäß § 55 HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3, 5-9 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.


Winner: Klinikum Landshut Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Landshut
Number of bids: 3