Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-13
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Délka trasy III. etapy je 1 200,63 m. Komunikace propojuje okružní křižovatku Otvice - západ (u Otvického rybníka) se silnicí I/13 u Dopravních podniků (DPmCHJ). Jedná se o novostavbu komunikace. Kategorie silnice je S 7,5/50. Šířka jízdního pruhu 3,25 m, vodící proužek 0,25 a nezpevněná krajnice 0,25 m. Ve staničení 1,137 55 je nově řešen přístup k Dopravnímu podniku města Chomutov a Jirkov stykovou křižovatkou. Ve staničení 0,373 07 km bude vystavěn most přes Hutní potok (stavební objekt SO 251). Mostní estakáda (stavební objekt SO 253) od staničení 0,527 50 km bude vystavěna s jednostranným obslužným chodníkem a s ohledem na případné budoucí umístění trolejového vedení (není součástí tohoto projektu). U stykové křižovatky u Dopravního podniku města Chomutov a Jirkov budou vystavěny nové chodníky, které navazují na stávající. Nové chodníky se vybudují v šířce min. 2,0 m. Chodníky budou provedeny v kompletní skladbě konstrukce z betonové skladebné (zámkové) dlažby. Podél nové silnice III/00732 bude v části u Otvického rybníka provedena cyklostezka šířky 3,00 m (společná pro cyklisty a chodce), která je na hrázi ve staničení 0,107 87 km rozšířena na 4,00 m a slouží jako obslužná komunikace (pro údržbu hráze a obsluhu loviště). Dále bude zřízena obslužná komunikace mezi vodojemem a rozvodnou SŽDC. Jedná se o novostavbu obslužné komunikace. Ve staničení 0,195 55 km je stykovou křižovatkou připojena obslužná komunikace SO 152.
Obslužná komunikace bude vybudována s asfaltovým povrchem v šířce 4,0 m a s nezpevněnou krajnicí 0,5 m. Zároveň bude také vystavěna obslužná komunikace pod mostní estakádou. Jedná se o novostavbu obslužné komunikace. Ve staničení 0,392 68 km ji u dopravních podniků protíná stávající cyklostezka.
Obslužná komunikace bude vybudována s asfaltovým povrchem v šířce 4,0 m a s nezpevněnou krajnicí 0,5 m.
Dle § 222 odst. 4 zákona nejsou tyto dodatečné stavební práce považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn byla nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Při přípravě zemních prací a skrývce podloží v km cca 0,100 - 0,250 a v hloubce cca 1m byly nalezeny obvodové betonové pásy, železobetonová rampa, včetně podlah ze železobetonu. Pravděpodobně se jedná o základy bývalého hospodářského objektu, který byl v minulosti zdemolován a v době zpracování PD byly základy překryté vetší vrstvou zeminy, a proto nebylo možné zahrnout demolici základů do PD.
Vzhledem ke zvýšenému průtoku vody v Hutním potoce, což nebylo možné v době projektování předpokládat, je nutné pro potřeby založení spodní stavby objektu mostu dočasná přeložka Hutního potoka. Tato přeložka by byla provedena otevřeným i částečně zatrubněným korytem. SO 253 Mostní estakáda a SO 254 Opěrná stěna u vodojemu
Pro zpětný zásyp výkopů základů pilířů u objektu SO 253 a SO 254 nebyl využit všechen původně vyhloubený materiál. Vzhledem k tomu, že se tato zemina nedala použít jinde na stavbě, je zbylá přebytečná vyhloubená zemina uložena na skládku.


Winner: „Společnost Nová komunikace u města Chomutov-3.část“