Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-01
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45232100 | 45232150 | 45232151 | 45232430

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utaltberuházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, ahulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.)rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházásokmegvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés aKEHOP-2.1.3-15-2017-00083 azonosítószámú projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátotttelepülések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDICSárga Könyv feltételei szerint”
A fejlesztés célja a Zalaegerszeg K-i vízbázisról ellátott települések ivóvízminőség javítása és a vízellátásbiztonságának fokozása. Vízbázis rekonstrukció
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 sz.projekt keretében a Zalaegerszeg keleti vízbázisrólellátott települések ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztési feladatainak ellátása
A Vállalkozó a megbízott alvállalkozóján, a Hidrofilt Kft.-n keresztül 2020. április 16. napján megrendelte a 132 db HFU-2020N- TORAFIL egységet az ultraszűrőhöz, és egyben kérte a szállítását 2020. december 15. napjáig biztosítani. A gyártó visszaigazolása alapján a teljes mennyiségből 44 db-ot 2021. február 3-ai szállítással igazolt vissza, míg a fennmaradó 88 db-ot végül 2021. június 23. napjáig. (1. sz. mell.)
A visszaig. alapján az akadályoztatás kezdete 2021. február 04. napja. A Vállalkozó az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt, az ultraszűrő membrán teljes körű beépítésében akadályoztatásba került.
Vállalkozó szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez a bevont Alvállalkozó és Beszállító közreműködése szükséges, lecserélésük vagy pótlásuk a műszaki szükségszerűség és az érintett részfeladatok speciális jellege miatt nem volt megoldható, mivel az a korábban megvalósított részek áttervezését igényelte volna. Az Alvállalkozó és a Beszállító tevékenysége olyan speciális feladatokat foglal magába, amelynek ellátására egyéb harmadik személy bevonására, helyettesítésre nem volt lehetőség. A kulcsfontosságú berendezések tervezésének és gyártásának jelentős az időigénye, kevés gyártó alkalmas erre a speciális feladat ellátására.
A fentiekben ismertetett okokra hivatkozva a Vállalkozó az ultraszűrő részét képező 132 db megrendelt membrán egy részének (88 db) a pandémia következtében bekövetkezett késedelmes leszállítása miatt kérte a Vállalk. Szerz. határidejének 152 naptári nappal történő meghosszabbítását.
A létrejött akadályoztatás a COVID-19 koronavírus járvány kitörése következtében országosan és globálisan megtett intézkedések és az ezek következtében fellépő gyártói és szállítói kapacitáshiány, valamint a kereskedelmi és szállítói láncok megszakadása miatt állt elő. A koronavírus járvány (pandémia) megjelenése a Felek akaratától független, bekövetkezésének elhárítására a Felek a Szerződés megkötését megelőzően alapvetően nem készülhettek fel.
Fentiek alapján a műszaki ellenőr álláspontja (2. sz. melléklet), hogy a Vállalkozó által közölt akadályközlés a Szerződéskötést követően felmerült események megfelelnek a KSZF 1.1.6 [Egyéb Meghatározások] Alcikkely 1.1.6.8 „Előre nem látható” fogalom meghatározásának, továbbá megállapítható, hogy az akadályoztatást és követelést kiváltó esemény nem tartozik sem a Vállalkozó, sem a Megrendelő felelősségi és kockázati körébe
A Mérnök a mellékletben elhelyezett Vállalkozói Akadályközlés és annak mellékletei alapján, a Vezető Műszaki Ellenőr javaslatát részben elfogadva, az akadályoztatással érintett napok számát felülbírálva dönt (3. sz. melléklet), valamint hivatkozva az ÁSZF 3.5 Alcikkelyére, KIADJA A FIDIC 3.5 [Határozatok] ALCIKKELY SZERINTI ELFOGADÓ HATÁROZATÁT A TÁRGYI AKADÁLYOZTATÁS VONATKOZÁSÁBAN.
Vállalkozó a Vállalk. Szerz. mellékletét képező KSZF 22. [A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás] Alcikkely előírásainak megfelelően jelentette be az akadályoztatást.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.