Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-14
Buyer: Fons Sacer belső egyházi jogi személy
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45214200

Technical requirements: Kivitelezési szerződés alapján a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium átalakítása és bővítése. Az ún. Alap Műszaki Tartalom (melynek megvalósítására és ellenértékének kifizetésére szerződéskötés esetén az Ajánlatkérő kötelezettséget vállal) az alábbiakat tartalmazza:
- a tanulók egy részének ideiglenes elhelyezését biztosító konténerhelyiségek megtervezése, engedélyeztetése és telepítése (jogszerű használatba történő adása az oktatási intézmény részére);
Az Alap Műszaki Tartalmon felüli további munkarészek a felhívás II.2.11) pontja szerinti Opciós Tételek között szerepelnek.
Zivatar u. 10. sz. alatti épület bontása;Konténerhelyiségek megtervezése, engedélyeztetése és telepítése
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 10% mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezést az oktatási intézmény folyamatos működése mellett kell megvalósítani a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételekkel.
1) Ajánlatkérő a hirdetmény II.2.7) pontjában az Alap Műszaki Tartalom (Feladatok) eredeti (első szerződésmódosítást megelőzően irányadó), míg a VII.1.5) pontjában az Alap Műszaki Tartalom (Feladatok) első szerződésmódosítás szerinti időtartamát tüntette fel. A lehívott Opciós Tételek I. ütem teljesítési határideje a következőképpen módosult a tárgyi szerződésmódosítás alapján: eredeti határidő 2022.08.27.; módosított határidő: 2023.03.31. A lehívott Opciós Tételek II. ütem teljesítési határideje nem került módosításra.
2) A szerződésmódosítás jogcímei: Kbt. 141. § (2) bekezdés, Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont és Kbt. 141. § (6) bekezdés.
Kivitelezési szerződés alapján a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium átalakítása és bővítése.
A Kivitelezési Szerződés alapján a kivitelezés az alábbi műszaki ütemekre került felosztásra a Második Szerződésmódosítás alapján:
f) az ún. Bővítés Új Épületrész teljeskörű befejezése (az Előrehozott Opciós Feladatokon és az Előrehozott Opciós Feladatok II.-ön kívül);
g) az ún. Orsolya Épület fennmaradó - Feladatokkal nem érintett - részeinek átépítése, teljeskörű befejezése, továbbá a Szomszédos Ingatlan épületének és az ún. Klára épület bontása és az ún. Angéla épület végleges állapot szerinti teljeskörű befejezése.
Előrehozott Opciós Feladatok III.: Az eredetileg az Opciós Tételek II. Ütem részét képező munkák, melyek átkerültek az Opciós Tételek I. Ütembe.
Átütemezett Opciós Feladatok: Az eredetileg az Opciós Tételek I. Ütem részét képező munkák, melyek átkerültek az Opciós Tételek II. Ütembe.


Winner: Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság