Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na ceste II/507 v obci Čierny Brod na okružnej križovatke a končí pred mestom Galanta pred železničným priecestím na ceste III/1324. Úsek je rozdelený okružnou križovatkou s cestou I/75. Celková dĺžka uvažovanej rekonštrukcie je 4 960 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/507 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy, uvažuje sa tiež s pokládkou geomreže. Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop a ich okolia na všetkých čiastkových úsekoch rekonštrukcie.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Predmetom uvedenej časti predmetu zákazky je rekonštrukcia cesty II/507 v km 34,520 - 39,530 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky.
Úsek začína na ceste II/507v obci Čierny Brod na okružnej križovatke a končí pred mestom Galanta pred železničným priecestím na ceste III/1324. Úsek je rozdelený okružnou križovatkou s cestou I/75. Celková dĺžka uvažovanej rekonštrukcie je 4 960 m.
Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej vrstvy vozovky a v niektorých prípadoch aj ložnej vrstvy. Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované na cestných pozemkoch a kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové ani výškové vedenie cesty sa nemení, oprava vozovky kopíruje existujúcu trasu cesty II/507 bezo zmeny. Všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky budú zachované. V rozsahu uvedeného úseku bude rovnaká konštrukcia vozovky a bude uplatnená rovnaká technológia s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky s ponechaním pôvodného podložia.
Realizácia je navrhnutá na odfrézovanie vrstiev hr. 120 mm a uloženie 70 mm ložnej vrstvy a 50 mm obrusnej vrstvy, uvažuje sa tiež s pokládkou geomreže. Nánosy na krajniciach budú odstránené, krajnice budú opravené, v zmysle projektovej dokumentácie, dosypané a zhutnené. Predpokladá sa čistenie priekop a ich okolia na všetkých čiastkových úsekoch rekonštrukcie.
Osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách, v zmysle schém dočasného dopravného značenia obsiahnutých v projektovej dokumentácií, v zmysle vydaného určenia použitia dočasného dopravného značenia a povolenia uzávierky cesty zabezpečí a uhradí úspešný uchádzač (zhotoviteľ stavebných prác).
Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania príslušnej časti predmetu zákazky a porealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.
Termíny vykonania diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č.1 Dodatku č.1 k zmluve o dielo, pričom vykonanie diela bude rozdelené do dvoch etáp:
1. etapa - úsek cesty II/507 v km 37,500 - 39,530: dodávateľ sa zaväzuje ju vykonať a odovzdať najneskôr do 22 dní odo dňa odovzdania staveniska,
2. etapa - úsek cesty II/507 v km 34,520 - 37,500: dodávateľ sa zaväzuje ju vykonať a odovzdať najneskôr do 48 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa na začatie vykonávania 2. etapy dodávateľovi, pričom verejný obstarávateľ nie je oprávnený doručiť dodávateľovi takúto výzvu skôr ako skončí zimná údržba ciest 2022/2023 alebo 30.3.2023, podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.


Winner: Doprastav, a.s.