Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-22
Buyer: Česká republika - Kancelář Senátu
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 32300000 | 35100000: Emergency and security equipment | 35120000: Surveillance and security systems | 35125300: Security cameras | 45300000

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) v areálu sídla Senátu PČR a dodávka digitálního systému CCTV včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) včetně jeho zapojení. Součástí veřejné zakázky je dodávka snímacích, zobrazovacích, záznamových a ovládacích prvků (včetně kabeláže) a jejich instalace. Projektová dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) specifikuje úpravy velínu a i další potřebné materiály a činnosti. Předmětem veřejné zakázky je také servis instalovaného zařízení včetně povinných revizí dle technických norem ČSN a technická podpora.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) v areálu sídla Senátu PČR a dodávka digitálního systému CCTV včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) včetně jeho zapojení. Součástí veřejné zakázky je dodávka snímacích, zobrazovacích, záznamových a ovládacích prvků (včetně kabeláže) a jejich instalace. Projektová dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) specifikuje úpravy velínu a i další potřebné materiály a činnosti. Předmětem veřejné zakázky je také servis instalovaného zařízení včetně povinných revizí dle technických norem ČSN a technická podpora.
Smluvní strany se dohodly, že v rámci realizace Díla je nezbytné zajistit provedení jiných (původně nezahrnutých) prací nebo dodávek (víceprací) a zároveň vypustit provedení některých prací, které se v důsledku nyní přijímaného Dodatku stávají nadbytečnými (méněpráce). Na základě popsaných důvodů je třeba i prodloužit dobu plnění za účelem realizace původně nezahrnutých prací. Prodloužení doby plnění je rovněž nezbytné z důvodu charakteru vis maior, kdy objektivně nebyly na trhu k dispozici kamery, které jsou předmětem Díla, v Objednatelem požadovaném plném počtu.
Důvodem pro přijetí změny jsou zjištění technického charakteru - a sice, že fyzický prostor, kterým měly být vedeny kabely pro jednotlivé kamery a jiná zařízení, již další kabeláž nepojme, což bylo zjištěno po zahájení prací. Z toho důvodu je třeba zapojení kamer vyřešit jiným způsobem. Jedna z dílčích změn je rovněž vyvolána konzultací s Národním památkovým ústavem. Důvody pro přijetí změn jsou blíže popsány v dokumentu s názvem: „dodatek č. 1 k dokumentaci pro provedení stavby“, který si Smluvní strany již předaly. Na základě popsaných důvodů je třeba i prodloužit dobu plnění za účelem realizace původně nezahrnutých prací, které je ve vztahu k přijímaným změnám nezbytné a přiměřené. Prodloužení doby plnění je rovněž nezbytné z důvodu charakteru vis maior, kdy objektivně nebyly na trhu k dispozici kamery, které jsou předmětem Díla, v Objednatelem požadovaném plném počtu.


Winner: Colsys s.r.o.