Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-24
Buyer: Dirección General - Osakidetza
Country: ES
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation

Technical requirements: Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I)”,
Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I)
Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I)”,
Conforme se establece en el artículo 44 de la Ley de 9 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Publico, contra la presente Resolución se puede interponer con carácter potestativo Recurso Especial en materia de Contratación, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación, o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde que se reciba la notificación, de conformidad con los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Suministro de equipos de generación de energía fotovoltaica en los centros de salud de Osakidetza (Fase I)”,
La constante ruptura de stock de los inversores fotovoltaicos empleados en las instalaciones, ha generado un retraso generalizado en las entregas de los pedidos. Debido a esto, no se han podido finalizar varias de las instalaciones, generando un retraso generalizado en el lote.
Por otro lado, los retrasos en las concesiones de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las instalaciones ha sido otro impedimento a la hora de cumplir los plazos previstos. Sin la concesión de la licencia resulta imposible comenzar con la ejecución de los trabajos necesarios para la adecuación en cuanto a seguridad y adicionalmente, las condiciones meteorologías no han permitido en varias ocasiones realizar los trabajos en las cubiertas de los centros de salud debido al peligro que conlleva trabajar en situaciones climatológicas adversas, por todo lo anterior, se solicita la modificación del contrato, en sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el 27 de abril de 2023.
La constante ruptura de stock de los inversores fotovoltaicos empleados en las instalaciones, ha generado un retraso generalizado en las entregas de los pedidos. Debido a esto, no se han podido finalizar varias de las instalaciones, generando un retraso generalizado en el lote. Por otro lado, los retrasos en las concesiones de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las instalaciones ha sido otro impedimento a la hora de cumplir los plazos previstos. Sin la concesión de la licencia resulta imposible comenzar con la ejecución de los trabajos necesarios para la adecuación en cuanto a seguridad y adicionalmente, las condiciones meteorologías no han permitido en varias ocasiones realizar los trabajos en las cubiertas de los centros de salud debido al peligro que conlleva trabajar en situaciones climatológicas adversas, por todo lo anterior, se solicita la modificación del contrato, en sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el 27 de abril de 2023.


Winner: INSTALACIONES ELECTRICAS EKOARGI, S.L.L.