Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-02
Buyer: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko - Hořínský kanál Zhotovitel stavby 001, 002B
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností „Společnost SP + VPÚ_Podjezdné výšky_Část 1“, účastníci společnosti: Sudop Praha a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00, IČO 25793349, a VPÚ Deco Praha a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00, IČO 60193280. Realizace díla „Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439.
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko - Hořínský kanál Zhotovitel stavby 001, 002B
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle této zadávací dokumentace a jejích příloh (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), přičemž realizace díla „Stavba 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno - zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností „Společnost SP + VPÚ_Podjezdné výšky_Část 1“, účastníci společnosti: Sudop Praha a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 130 00, IČO 25793349, a VPÚ Deco Praha a.s., Praha 6, Podbabská 1014/20, 160 00, IČO 60193280. Realizace díla „Stavba 002B Úprava hospodářských mostů, HM Zelčín - zhotovitel stavby“ bude provedena dle dokumentace pro provedení stavby, která byla vyhotovena společností Pontex, spol. s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439.
Změna řeší prodloužení štětovnic a upřesnění množství souvisejících prací, které vyplynulo ze zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“). Ke změně délky štětovnic došlo proto, že Zhotovitel musel pro realizaci této části Díla využít aktuální výluku (vypuštění) plavebního kanálu od 1.2 do 31.3.2020 (výluka stanovena v Pokynu SPSt č. 3 ze dne 20.2.2020). Dle PDPS měly být základy a monolitická část příslušné části spodní stavby realizována ještě před 1. vypuštěním tak, aby mohlo být provedeno přikotvení štětovnic do konstrukce základů. To ale předpokládalo vypuštění kanálu dva měsíce po termínu zahájení prací, nikoliv jeden měsíc, jak tomu bylo ve skutečnosti. Štětovnice tedy proti předpokladu PDPS musely být zaberaněny jako samostatný technologický celek tak, aby byly stabilní i bez uvedeného spolupůsobení se spodní stavbou po opětovném napuštění kanálu a z tohoto důvodu musely být posouzeny i na tento v PDPS nepředpokládaný zatěžovací stav. Výsledkem je prodloužení štětovnic o 2,0 m.
Změna řeší prodloužení štětovnic a upřesnění množství souvisejících prací, které vyplynulo ze zpracování realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“). Ke změně délky štětovnic došlo proto, že Zhotovitel musel pro realizaci této části Díla využít aktuální výluku (vypuštění) plavebního kanálu od 1.2 do 31.3.2020 (výluka stanovena v Pokynu SPSt č. 3 ze dne 20.2.2020). Dle PDPS měly být základy a monolitická část příslušné části spodní stavby realizována ještě před 1. vypuštěním tak, aby mohlo být provedeno přikotvení štětovnic do konstrukce základů. To ale předpokládalo vypuštění kanálu dva měsíce po termínu zahájení prací, nikoliv jeden měsíc, jak tomu bylo ve skutečnosti. Štětovnice tedy proti předpokladu PDPS musely být zaberaněny jako samostatný technologický celek tak, aby byly stabilní i bez uvedeného spolupůsobení se spodní stavbou po opětovném napuštění kanálu a z tohoto důvodu musely být posouzeny i na tento v PDPS nepředpokládaný zatěžovací stav.


Winner: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.