Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-21
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71319000: Expert witness services
EU fund: CEF

Technical requirements: Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
Das Großprojekt ABS/ NBS Karlsruhe-Basel wird über EU-Mittel kofinanziert. Das Großprojekt ABS/ NBS Karlsruhe-Basel behält sich vor, im Nachgang EU-Mittel aus der Kofinanzierung für diese Maßnahme zu verwenden. Die Kofinanzierung erfolgt über die EU-Vorhaben-Nr./ Entscheidung: 2014-DE-TM-0094-M aus dem Programm "Connecting Europe Facility" (CEF).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
LÄA 01 Der Nachtrag für die Überprüfung Einarbeitung Prüfanmerkungen des Projektmanagements ABS/NBS Karlsruhe-Basel und der Anlagenverantwortlichen (PD Freiburg) bezieht sich auf den Hauptvertrag „Prüfung Teilentwurfhefte PfA 8.0 und 8.4“. Die in diesem Nachtrag angebotenen Leistungen beziehen sich auf die im Vertrag vereinbarten TEH des PfA 8.4.
In den verschiedenen Prüfschlaufen die die DB E&C durchführt, sollen nicht nur die von der DB E&C dokumentierten Prüfanmerkungen auf Einarbeitung/Umsetzung geprüft werden, sondern auch, die zusätzlichen Prüfanmerkungen der Anlagenverantwortlichen sowie des Projektes ABS/NBS Karlsruhe-Basel durch den Aufsteller (Planer AG) eingearbeitet werden.
Der vertraglich vereinbarte Leistungsumfanges war für die 1. und 2. Prüfschleife auf die Prüfung der Einarbeitung der „Prüfanmerkungen der DB E&C“ beschränkt. Somit waren die Prüfung der Anmerkungen der Anlagenverantwortliche sowie des Projektmanagements ABS/NBS Karlsruhe-Basel nicht Teil der vertraglich vereinbarten Prüfroutine.
Der aktuelle Auftragnehmer verfügt über die bestehenden Prüfungen der TEH die fachtechnischen Kentnisse. Die Prüfung der neu dazu kommenden Prüfanmerkungen haben ein enges Zusamenhang mit den schon gebrachten Prüfschlaufen der Teilentwurhefte. Aufgrund seiner bisherigen erbrachten Leistungen kann der Prüfer den Auftrag schneller, qualitativ hochwertiger und ohne Qualitätsverlust, als ein neuer Auftragnehmer erfolgreich abschließen. Ein Wechsel des AN (Ausschreibung der Leistung EU-weit und Einarbeitung eines neuen AN) würde einen Verzug der Fertigstellung der Planung der betroffenen Bauwerke und infolgedessen der Entwurfsplanung von mindestens 9 Monaten verursachen. Ergebnis der Prüfung: Die Voraussetzungen der Fallgruppe 2 sind erfüllt, die benötigte Leistung kann als Nachtrag an den bestehenden AN vergeben werden.


Winner: DB Engineering & Consulting GmbH