Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-07
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
V PDPS byl navržen propustek z trouby z vlnitého plechu tlamového profilu světlé šířky 1,62 m a světlé výšky 1,1 m (viz příloha 9). Profil propustku byl v rámci dopracování RDS staticky posouzen a výsledek statického výpočtu byl nevyhovující (viz příloha 5). Rozměr navržený v PDPS není pro vysoké násypy použitelný, jelikož poloměry zaoblení v bocích trouby jsou malé a vzhledem k velké výšce nadnásypu by došlo k deformaci a prolomení propustku. Pro realizaci propustku je tedy nutné použít staticky vhodný tvar výrobku o větších poloměrech na bocích trouby tak, aby byl zajištěn vyhovující přenos zemních tlaků do zásypu a příslušná únosnost.
Propustek z vlnitého plechu s rozměry shodnými s PDPS, který by byl vhodný pro požadované použití, není na trhu dostupný. Pokud by měl být pro toto použití propustek samostatně vyroben, není možné zajistit složitý a časově náročný proces certifikace výrobku v přijatelném termínu (provedení určení typu výrobku, zkoušky typu vč. výpočtů pro typ, zkoušky vzorků s předepsaným plánem zkoušek, počáteční inspekce ve výrobním závodě, průběžné dozorování, posouzení a hodnocení řízení výroby). Zajištění uvedeného by bylo časově i finančně náročné, navíc s nejistým výsledkem. Z důvodu neexistujícího dostupného již certifikovaného výrobku daných rozměrů, který by vzhledem k výšce nadnásypu vyhověl zatížení, byl vydán Pokyn Správce Stavby ze dne 16.2.2022 k předložení změnové RDS, kde bude zapracován výrobek vyhovující s platnou certifikací.
Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“, nejedná se tedy o změnu, která vyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolává vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené práce nevyvolávají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků objednatele v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.


Winner: STRABAG a.s.