Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-08
Buyer: Országgyűlés Hivatala
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71220000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71334000 | 79932000

Technical requirements: Országgyűlés Irodaháza belsőépítészeti, valamint kapcsolódó épületelektromos és épületgépészeti rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott tanulmányterv, tervezési program figyelembevételével]. A kivitelezés kapcsán tervezői művezetés.
A részvételi felhívás dokumentációja - illetve az annak részét képező szerződéstervezet - tartalmazza az elvégzendő feladatokkal, munkákkal kapcsolatos további követelményeket, feladatokat, illetve részletezi a feladatokat.
1. A II.2.7. pontban feltüntetett 60 munkanap időtartam a szerződéskötéskor meghatározott, a kivitelezési dokumentáció jóváhagyásra való benyújtására vonatkozó határidőre figyelemmel került feltüntetésre. Azonban a Tervezőnek a Megrendelő által kért módosításokat el kell végeznie a hatályban lévő Szerződés értelmében.
2. A Szerződés hatályos, tekintettel arra, hogy a kivitelezést több ütemben tervezi a Megrendelő megvalósítani. A Szerződés alapján a kivitelezés kapcsán tervezői művezetést végez a Tervező (nyertes ajánlattevő). Erre is figyelemmel a Szerződés 11.2. pontja értelmében a Tervező köteles a Szerződés szerinti tervek alapján történő kivitelezés teljes körű megvalósulását (várhatóan 2025. január 31.) legalább 2 hónappal meghaladó ideig terjedő érvényességi idejű teljes körű felelősségbiztosítással rendelkezni.
A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.
rekonstrukciójának kivitelezéséhez szükséges tervek elkészítése [az ajánlatkérő (Megrendelő) által adott
- Országgyűlés Irodaháza déli udvara vízszigetelése felújítása megkezdéséhez szükséges koncepció tervezői
feladatok, az ehhez szükséges tervdokumentáció, tervek elkészítése (amikkel a szigetelés javítás, felújítás
- Országgyűlés Irodaháza I. emeletén található, 3. számú tanácsterem homlokzati üvegportáljának cseréje kapcsán építészeti és szakági tervezői feladatok ellátása.
A Tervező átdolgozza a hatályban lévő Szerződés alapján elkészült tervek egyes részleteit a következők szerint:
1. Tervező megtervezi az Országgyűlés Irodaháza I. emeleti 3. számú tanácsterem jelenlegivel azonos megjelenésű (strukturált üvegezés - külső dísz üvegbordákkal), de hőszigetelő kivitelű, homlokzati üvegportálját (annak összes csatlakozásával, épületszerkezeti kialakításával) a meglévő üvegportál helyére, a belső tanácsterem megnövelését, az üvegfal módosítással kapcsolatban a gépészeti rendszer komplett újra méretezését, módosítását, a tanácsterem elektromos hálózatának (világítás, gépészet ellátása) átalakítását, a teremre vonatkozóan az álpadlós kialakítást. A Tervező feladata - a jelen Szerződésmódosítás alapján készülő tervek szerinti kivitelezési feladatokra vonatkozóan - árazatlan költségvetés, tervezői költségbecslés készítése, a tervek alapján végzendő kivitelezési feladatok, munkák teljes körű elvégzéséhez szükséges minden terv, kivitelezési dokumentáció, dokumentum elkészítése és átadása a Megrendelő részére.
2. Tervező kötelessége a feladatok, munkák kapcsán szükséges településképi bejelentéshez, településképi bejelentési eljáráshoz - a jogszabályokra, előírásokra figyelemmel - szükséges dokumentumok, dokumentáció elkészítése és átadása. A Tervező a településképi bejelentési eljárásban köteles közreműködni, az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken részt venni. A Tervező feladata továbbá a településképi bejelentési eljárásra figyelemmel (a településképi bejelentés kapcsán) szükségessé váló, a Megrendelő által kért tervmódosítások, kiegészítések (az eljárás során vagy annak eredményeként felmerülő módosítások) elvégzése (ésszerű határidőn belül) külön térítés nélkül. Amennyiben a jelen Szerződésmódosítás szerinti feladatok, munkák kapcsán tervtanács véleményének kikérése válik szükségessé, úgy a Tervező kötelessége az ehhez - a jogszabályokra, előírásokra figyelemmel - szükséges dokumentumok, dokumentáció elkészítése és átadása. A Tervező a tervtanáccsal történő egyeztetésekben köteles közreműködni, az egyeztetéseken részt venni. A Tervező feladata továbbá a tervtanács véleményére figyelemmel a Megrendelő által kért tervmódosítások, kiegészítések elvégzése (ésszerű határidőn belül, külön térítés nélkül).
A Tervező kötelessége a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájáruló nyilatkozata megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítése és átadása. A Tervező a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottsággal történő egyeztetésekben köteles közreműködni, az egyeztetéseken részt venni. A Tervező feladata továbbá a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság (KNEB) véleményére figyelemmel a Megrendelő által kért tervmódosítások, kiegészítések elvégzése (ésszerű határidőn belül, külön térítés nélkül).
Amennyiben a KNEB szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát feltételekkel adja meg és a feltételek között tervezői feladat is található, úgy annak teljesítése is a Tervező feladatát képezi a jelen Szerződésmódosításban meghatározott, illetve a Megrendelő által megadott ésszerű határidőre, külön térítés nélkül. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha településképi bejelentési eljárásra figyelemmel (a településképi bejelentés kapcsán) a Megrendelő kéri tervmódosítások, kiegészítések elvégzését.
3. A Szerződésmódosítás szerinti tervezői feladatok teljesítésének kötbérterhes véghatárideje: 2023. augusztus 31. A Tervező eddig az időpontig köteles átadni a Megrendelő számára a Szerződésmódosításban foglaltaknak megfelelő kivitelezési dokumentációt, terveket, árazatlan költségvetést, tervezői költségbecslést. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a megjelölt kötbérterhes határidőbe nem számít bele az esetlegesen - a településképi bejelentés kapcsán, az önkormányzat, illetékes szervezet, hatóság döntésére tekintettel, tervtanács vagy a KNEB véleményére figyelemmel - szükségessé váló tervmódosítás, -kiegészítés időtartama.


Winner: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.