Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2020-07-07
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71300000 | 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2020-08-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Nachtragsmanagement VP 5, Bauvorhaben Knoten Berlin, Südkreuz – Blankenfelde (Dresdner Bahn) und Eisenbahnverbindung Flughafen Berlin-Brandenburg International
Gegenstand der Ausschreibung sind die Leistungen zur Durchführung des ganzheitlichen Nachtragsmanagements für das Vergabepaket (VP) 5 des Bauvorhabens (BV) „Dresdner Bahn“.
Das VP 5 enthält den Neubau der S-Bahn-Strecke 6035 und der F-Bahn-Strecke 6135 im Land Brandenburg (Bereich km 14,762 bis nördlich des Berliner Außenringes (BAR) ca. km 17,750) sowie die Bauleistungen zur Herzustellung der Einbindung der Mahlower Kurve in den BAR Strecke 6151 (km 27,940). Im Zuge des BV`s werden die Ingenieurbauwerke EÜ Ziethener Straße, EÜ L76, EÜ Berliner Straße, EÜ Trebbiner Straße, Kreuzungsbauwerk NO-Kurve Gl. 1 und der Personentunnel Mahlow hergestellt. Im Zusammenhang mit den Hauptbaumaßnahmen sind Straßenbauleistungen und die Herstellung von Einmündungen, Zuwegungen, Geh- und Radwegen umzusetzen. Es werden Tiefbau-/Kabeltiefbauleistungen, Entwässerungsanlagen, Lärmschutzwände realisiert. Die Bahnanlagen werden durch weitere Ausrüstung (Signalanlagen, Weichenheizung, TK-Anlagen, Stromversorgungen, usw.) ergänzt. Die beiden Bahnstrecken (S- und Fernbahn) werden mit Rettungswegen im Neu- und Umbaubereich ausgestattet. Im Bereich Bahnhof Mahlow werden Leistungen zur Herstellung der bahntechnischen Ausrüstung umgesetzt (u. a. Leistungen der Gewerke LST, TK, 30kV, OLA, Weichenheizungen). Des Weiteren werden bauzeitliche Bauleistungen ausgeführt (u. a. Kabelumverlegungen, Errichtung/Verschwenkung von Gleislagen…).
Gegenstand der Ausschreibung sind die Leistungen zur Durchführung des ganzheitlichen Nachtragsmanagements für das Vergabepaket (VP) 5 des Bauvorhabens (BV) „Dresdner Bahn“.
Das VP 5 enthält den Neubau der S-Bahn-Strecke 6035 und der F-Bahn-Strecke 6135 im Land Brandenburg (Bereich km 14,762 bis nördlich des Berliner Außenringes (BAR) ca. km 17,750) sowie die Bauleistungen zur Herzustellung der Einbindung der Mahlower Kurve in den BAR Strecke 6151 (km 27,940). Im Zuge des BV`s werden die Ingenieurbauwerke EÜ Ziethener Straße, EÜ L76, EÜ Berliner Straße, EÜ Trebbiner Straße, Kreuzungsbauwerk NO-Kurve Gl. 1 und der Personentunnel Mahlow hergestellt. Im Zusammenhang mit den Hauptbaumaßnahmen sind Straßenbauleistungen und die Herstellung von Einmündungen, Zuwegungen, Geh- und Radwegen umzusetzen. Es werden Tiefbau-/Kabeltiefbauleistungen, Entwässerungsanlagen, Lärmschutzwände realisiert. Die Bahnanlagen werden durch weitere Ausrüstung (Signalanlagen, Weichenheizung, TK-Anlagen, Stromversorgungen, usw.) ergänzt. Die beiden Bahnstrecken (S- und Fernbahn) werden mit Rettungswegen im Neu- und Umbaubereich ausgestattet. Im Bereich Bahnhof Mahlow werden Leistungen zur Herstellung der bahntechnischen Ausrüstung umgesetzt (u.a. Leistungen der Gewerke LST, TK, 30kV, OLA, Weichenheizungen). Des Weiteren werden bauzeitliche Bauleistungen ausgeführt (u.a. Kabelumverlegungen, Errichtung/Verschwenkung von Gleislagen...).
— Bahntechnische Ausrüstung (S-Bahnstromanlagen, OLA, TK, LST-Bahnmark, Weichenheizungen Elektrische Energieanlagen);
Die anzubietenden Nachtragsmanagementleistungen VP 5 umfassen u.a. die nachfolgend aufgeführten Aufgaben:
Der DB Netz AG, Prüfung Nachträge der AN gem. NEUPP über die Nachtragsplattform der DB AG, Dokumentation, Steuerung, Durchführung der Prüfungen der Nachträge und VOB/B–Anzeigen bei Anwendung des Dokumentenmanagementsystems VRI-DMS DOXIS und der EDV–Anwendung RiB iTWO, Koordination aller am Prüfprozess Beteiligten, Durchführung Terminkontrolle, Terminverfolgung, Monitoring;
— formale Prüfungen, Prüfungen dem Grunde nach und Erstellung der Prüfberichte zu Nachträgen des AN mit darin enthaltenen Forderungen zu Ausführungs- und Planungsleistungen sowie mit Forderungen zu Bauzeitlichen Sachverhalten (incl. Abforderung/Auswertung der erforderlichen Stellungnahmen Dritter
— Abgleich der Nachtragskalkulationen mit der Kalkulationsbasis der Vertragsleistung, Prüfung, Korrektur, Beurteilung der Leistungsansätze – bei Bedarf in Abstimmung mit der zuständigen Bauüberwachung;
— Terminplananalyse Vertragsterminplan und fortlaufendes Erfassen, Dokumentieren, Fortschreiben von Störungen im Bauablauf analog zum Baufortschritt
— ganzheitliche Prüfung Beurteilung geltend gemachter Nachtragsforderungen im Zusammenhang mit zeitlichen Änderungen im Bauablauf incl. Prüfung/Beurteilung eingereichter Terminpläne des AN und Erstellung der Terminpläne des AG, Verfassen der erforderlichen Stellungnahmen incl. rechnerisch Nachvollziehbarer, monetärer Bewertung (vorbehaltlich Prüfung der Höhe nach durch den Einkauf der DB AG);
— Dokumentieren, Prüfen, Bewerten von Schadensersatzansprüchen/Vertragsstrafen, Mitwirken bei der Geltendmachung von Gegenforderungen, Begleiten strukturierter Streitbeilegungen, Mitwirken bei Rechtsstreitigkeiten zu Nachträgen.
— Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Täuschung begangen und auch keine Auskünfte zurückgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu übermitteln.
— Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer-

Eligibility requirements: — Erklärung, dass kein Insolvenzverfahren oder Liquidationsverfahren anhängig ist; — Erklärung, dass das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe im Sinne von §§ 123 f. GWB oder Eignungskriterien im Sinne von § 122 GWB keine Täuschung begangen und auch keine Auskünfte zurückgehalten hat und dass das Unternehmen stets in der Lage war, geforderte Nachweise in Bezug auf die §§ 122 bis 124 GWB zu übermitteln. — Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, insbesondere der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie zur Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung), sowie Verpflichtungen z.B. gem. den in § 21 Arbeitnehmer- Entsendegesetz (AentG), § 98c Aufenthaltsgesetz, § 19 Mindestlohngesetz oder § 21 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz genannten Vorschriften. Form der geforderten Erklärungen/Nachweise: Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert. Auflistung nach o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht. Weitere erforderliche Erklärungen/Nachweise siehe Punkt VI.3.