Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-06
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/300 – Prkenný Důl – Královec – křižovatka s I/16 a II/300 Žacléř – křižovatka u hotelu Sport“.
Jedná se o rekonstrukci asfaltobetonového krytu silnice II/300, na trase Prkenný Důl-Žacléř-Královec, od km 33,021 po km 40,162, mezi uzlovými body A025-A026-A027-A004.
Jedná se rekonstrukci křižovatky u hotelu Sport v délce 209 m, která bude navazovat na rekonstrukci komunikace II/300 Prkenný Důl – Žacléř – Královec – křižovatka s I/16.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou v souvislosti s vícepracemi realizovány. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
1. SO.101.1, Rekonstrukce živičného krytu - silnice II. třídy II. ÚSEK - km 0,840 - km 1,750 V tomto úseku byl po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev zjištěn havarijní stav odvodnění (stávající vpusti i přípojky jsou v nevyhovujícím stavu nelze je znovu využít a pouze jen výškově upravit, zároveň má vliv na porušení vpustí i zřízení nové kanalizace městem v minulém roce), z důvodu horského a značně svažitého území je nutno zahustit stávající síť uličních vpustí, aby nedošlo k ohrožení přilehlých nemovitostí a zabránit možným škodám na komunikaci v období jarního tání a větších dešťů, vícepráce na tomto úseku jsou v návaznosti na provedení dešťových vpustí a jejich propojení do kanalizace. Při zřízení nové kanalizace byly zřízeny v místě šachet uliční vpusti, které byly osazeny stružkovými poklopy, kde není možné osadit koše na zachycení pevných splavenin pro standardní údržbu. Dále byl zjištěn nevyhovující stav původních betonových obrubníků (obruby by bylo neefektivní znovu osazovat, jsou olámané a na pokraji životnosti), které byly poškozeny, a nebylo možné je znovu osadit. Plocha povrchu komunikace z kamenné žulové dlažby v prostoru na náměstí byla provedena podle návazností na stávající nebo plánovaný stav kamenné dlažby zpevněných ploch náměstí. Dle nyní připravovaného projektu rekonstrukce náměstí investice města byla projednána koordinace s plánovanou stavbou. Změna dále zahrnuje přípočty za skutečný počet výškových úprav krycích znaků inženýrských sítí v povrchu komunikace. V průběhu odkrývání vrstev komunikace, byly odkryty vodovodní šoupata a další znaky, které nebyly v projektu předpokládány a bylo nutno tyto uzávěry opravit a znovu osadit včetně souvisejících prací.


Winner: M-Silnice, a.s.