Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-18
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000

Technical requirements: „Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00005 jelű pályázat keretében”
Beruházás során felépítendő 6 db akadálymentes földszintes lakóépület. Az épületek 12 fő lakhatását biztosítják.
A lakóépületek 6 db lakószobát, 3 db vizes helyiséget, háttartási helyiséget, közlekedő tereket, konyhát és nappali-étkezőt tartalmaznak. A lakóépületek nettó alapterülete a 200 m
Vasalt sávalapokkal (50 és 60 cm szélességben), a főfalak 30 N+F vázkerámia falazóblokkból, E-gerendás vasbeton födémmel, hagyományos ácsolt tetőszerkezettel, hornyolt cserép fedéssel, 12 cm-es vasalt aljzattal, műanyag homlokzati nyílászárokkal (3 rétegű hőszigetelő (k= 0,7 W/m
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező kiviteli tervdokumentáció, műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00005 jelű pályázat keretében”
Szolgáltató által a földkábel bekötése, illetve a fogyasztási mérőóra elhelyezése szükséges az ingatlanon már meglévő villamos szekrénybe, ám ezen munkálatok teljesítésére Szolgáltató konkrét dátumot nem jelölt meg, az áramellátás biztosítása kizárólag ezen munkálatok elvégzését követően biztosított.
Vállalkozó előbbiekre tekintettel a munkálatokat nem tudta teljeskörűen, az ütemtervében foglaltak szerint végezni, a kivitelezés folyamatosan akadályoztatva volt, illetve van.
A Szolgáltató közművesítését követően, melynek becsült időpontja 15.2.2019 lehetséges a Vállalkozó által a műszaki készre jelentés megtétele, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltatói közművesítést követően lehetséges többet között az alábbi munkálatok elvégzése: vakolások, nyílászárók elhelyezése, aljzat és beton szigetelések, tetőszigetelés, gipszkarton munkálatok, külső dryvit vakolás,hideg-meleg burkolatok elhelyezése, festések, gépészeti szerelvényezés, villany szerelvényezés.
Szakony 301 hrsz. ingatlan vonatkozásában Megrendelő és a villamos energia szolgáltató, az E.ON Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) között a hálózati csatlakozási szerződés, valamint hálózat használati szerződés került megkötésre 4.9.2018 napján. (8. sz. melléklet) Telefonos időpont egyeztetést követően Szolgáltató szakemberei 29.10.2018-én, a villamos mérőóra elhelyezése céljából megjelentek a helyszínen, azonban a földkábeles csatlakozás hiánya miatt (ami szintén Szolgáltató feladata), meghiúsult. Megrendelő 31.10.2018 (9. sz. melléklet) napján, valamint ismételten 29.11.2018 napján (4. sz. melléklet) kért tájékoztatást a Szolgáltatótól, és kérte mielőbbi intézkedését a probléma elhárítása vonatkozásában. Szolgáltató a hiányzó munkák pótlására konkrét időpontot nem jelölt meg, azt a csatlakozási szerződés sem tartalmaz.
Vállalkozó előbbiekre tekintettel a munkálatokat nem tudta teljeskörűen, az ütemtervében foglaltak szerint végezni, a kivitelezés folyamatosan akadályoztatva volt, illetve van.
A Szolgáltató közművesítését követően, melynek becsült időpontja 15.2.2019, lehetséges a Vállalkozó által a műszaki készre jelentés megtétele, figyelemmel arra, hogy a Szolgáltatói közművesítést követően lehetséges többet között az alábbi munkálatok elvégzése: vakolások, nyílászárók elhelyezése, aljzat és beton szigetelések, tetőszigetelés, gipszkarton munkálatok, külső dryvit vakolás,hideg-meleg burkolatok elhelyezése, festések, gépészeti szerelvényezés, villany szerelvényezés.
Horvátzsidány 55/2 hrsz ingatlan vonatkozásában Megrendelő és a villamos energia szolgáltató, az E.ON Zrt. között a hálózati csatlakozási szerződés, valamint hálózat használati szerződés került megkötésre 10.8.2018 napján. Szolgáltató telefonos tájékoztatása alapján a villamos mérőóra technikai okokból nem került elhelyezésre, melynek oka, hogy Szolgáltató alvállalkozója nem megfelelő földkábelt helyezett el. Szolgáltató 10.11.2018-én kelt levelében azonban már közterület bontási engedély hiányára hivatkozik. Megrendelő 8.11.2018 napján valamint ismételten 29.11.2018 napján kért tájékoztatást a Szolgáltatótól, és kérte mielőbbi intézkedését a probléma elhárítása vonatkozásában. Szolgáltató a hiányzó munkák pótlására konkrét időpontot nem jelölt meg.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.