Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-02
Buyer: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp.z.o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31000000 | 32000000 | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45111220

Technical requirements: Dokończenie obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowa dróg służących Radomskiego Centrum Sportu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski oraz budowie dróg(wraz z odwodnieniem i oświetleniem) służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu
Dokończenie obiektu sportowego obejmującego hale sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski przy ul. Struga oraz budowa dróg służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Terminy wniesienia odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu obiektu sportowego obejmującego halę sportowo-widowiskową oraz stadion piłkarski w Radomiu przy ul. Struga oraz budowie dróg(wraz z odwodnieniem i oświetleniem) służących obsłudze Radomskiego Centrum Sportu
Wcześniejsze zmiany w umowie nr 3/2019/ZP z dnia 16 stycznia 2020 r. zostały dokonane na podstawie aneksu nr 1 z dnia 1 kwietnia 2020 r., aneksu nr 2 z dnia 29 maja 2020 r., aneksu nr 3 z dnia 1 lipca 2020 r., aneksu nr 4 z dnia 27 sierpnia 2020 r., aneksu nr 5 z dnia 27 sierpnia 2020 r., aneksu nr 6 z dnia 21października 2020 r., aneksu nr 7 z dnia 21 października 2020 r., aneksu nr 8 z dnia 27 listopada 2020 r., aneksu nr 9 z dnia 8 marca 2021 r., aneksu nr 10 z dnia 28 kwietnia 2021 r., aneksu nr 11 z dnia 30 kwietnia 2021r., aneksu nr 12 z dnia 19.07.2021, aneksu nr 13 z dnia 30.09.2021 oraz zostały określone w ogłoszeniach o modyfikacjach o numerach:
W następstwie akceptacji wniosku Wykonawcy (pismo Wykonawcy z dnia 28.12.2021 roku wraz z uzasadnieniem) o wydłużenie  terminu zakończenia realizacji Zadania nr II do dnia 31 grudnia 2022r.  roku zmianie ulega § 3 ust. 1 Umowy i otrzymuje brzmienie:
„1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie kompleksowo wykonany  najpóźniej w terminie  do dnia 31 grudnia 2022 roku, z tym jednak, że poszczególne zadania, o których mowa w § 1 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w zastępujących terminach:
- w zakresie złożenia wniosków do odpowiednich instytucji umożliwiających w efekcie końcowym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  w zakresie Zadania nr  I  do dnia 30 czerwca 2021 r.
c)	Zadania nr III pn. „Budowa dróg służących obsłudze terenów Radomskiego Centrum Sportu” – do dnia 30 czerwca 2021 roku.”
Wskutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, został sporządzony protokół konieczności nr 15 zaakceptowany przez zespół nadzoru inwestorskiego. Opisane w protokole konieczności realne przeszkody przy realizacji zadania, spostrzeżenia, okoliczności faktyczne i przeprowadzone analizy oraz dokonana w tym protokole ich ocena pod kątem potrzeb wynikających z realizacji zadania, stanowią dla stron miarodajną i konieczną podstawę do dokonania zmiany umowy, w tym: w zakresie zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana umowy wynika z treści aneksu nr 14/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. Zawarcie niniejszego aneksu w zakresie zmiany terminu zakończenia Zadania nr II znajduje podstawę prawną w treści przepis art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019, poz. 1843 z późniejszymi zmianami, oraz  §  16 ust. 1 pkt 1 i  ust. 2 Umowy,


Winner: Betonox Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp.k