Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-03
Buyer: DB Netz AG, Großprojekte I.NGW(8)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 79714000: Surveillance services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Sicherungsleistungen und bauaffine Dienstleistungen für die Baumaßnahmen zur Anpassung desKnoten Halle an die Leistungsfähigkeit der ABS/NBS unter Berücksichtigung des Güterverkehrs unddes Personenverkehrskonzeptes im Ballungsraum Halle/Leipzig im dritten Bauabschnitt. (inkl. optionalerLeistungen: ca. 67 000 h Sicherungsaufsicht, ca. 122 000 h Sicherungsposten, ca. 9 000 m FesteAbsperrung, ca. 4 000 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 4 000 h Schaltantragsteller, ca. 5 500 h Helfer imBahnbetrieb, ca. 400 m Automatisches Warnsystem, ca. 10 000 h Bahnübergangsposten, ca. 9 000 h Bahnübergangshilfsposten).
Sicherungsleistungen und bauaffine Dienstleistungen für die Baumaßnahmen zur Anpassung des Knoten Halle an die Leistungsfähigkeit der ABS/NBS unter Berücksichtigung des Güterverkehrs und des Personenverkehrskonzeptes im Ballungsraum Halle/Leipzig im dritten Bauabschnitt. (inkl. optionaler Leistungen: ca. 67 000 h Sicherungsaufsicht, ca. 122 000 h Sicherungsposten, ca. 9 000 m Feste Absperrung, ca. 4 000 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 4 000 h Schaltantragsteller, ca. 5 500 h Helfer im Bahnbetrieb, ca. 400 m Automatisches Warnsystem, ca. 10 000 h Bahnübergangsposten, ca. 9 000 h Bahnübergangshilfsposten).
Aufgrund von Hitzeschäden in Form von Gleisverwerfungen, der am 29.6.2018 in Betrieb gegangenen Zugbildungsanlage, werden vom ALV umfangreiche Kontrollvermessungen der ZBA, sowie weitere Maßnahmen z.B. Verdichtung Verkopfschotter gefordert. Für die Schadensbeseitigung, Kontrollmessungen, Stopfarbeiten usw. sind kurzfristige Sperrpausen zur Verfügung gestellt wurden. Für die Maßnahmen sind erhebliche Mehraufwendungen für Sicherungsleistungen notwendig, die zu Mengenmehrungen des Hauptvertrages führen.
Zur Absicherung der Bauleistungen für die ZBA Halle bzw. zur Absicherung vor Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb müssen die bauaffinen Leistungen weiterhin beauftragt werden. Die Ausführung dieser Leistung ist zur Erfüllung des Hauptvertrages des AN notwendig. Der AN schuldet umfassende Sicherungen des Bauvorhabens der ZBA Halle sowie des umliegenden, im Bau befindlichen, Knotens und hierfür ist nunmehr die Sicherung der Leistungen notwendig. Ohne die zusätzlichen Leistungen könnte der AN die ordnungsgemäße Sicherung des Baugeschehens nicht gewährleisten, was folglich zu einer Gefährdung der Inbetriebnahme führt.
Der Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die Vergabe der zusätzlichen Leistungen an einen weiteren AN neben vermeidbaren Zusatzkosten infolge einer erneuten Baustelleneinrichtung und auch zu wesentlichen zusätzlichen Koordinierungsleistungen, in Form einer zusätzlichen Sicherungskoordinierung und zu einer erheblichen Erhöhung der Sicherungsleistungen (z.B. von Sipos und Sakras) führen. Darüberhinaus sind örtlich eingewiesenes Personal, Feste Absperrung und Sh2-Scheiben bereits vor Ort. Der zu sichernde Bereich bleibt ggü. dem Vertrag gleich.


Winner: ARGE Sicherung Knoten Halle 3.+4. AS ESTW c/o. UPZ Sitech GmbH