Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-29
Buyer: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71243000 | 71318100 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200

Technical requirements: Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő "A-B Hall", "B", "J" épület felújításához (nettó 10 117 m2, bruttó 11 331 m2) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16 334 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Az eljárás további részeiben is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai miatt a későbbiekben kerülhet feladásra a szerződésmódosításról szóló hirdetmény.
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet meglévő "A-B Hall", "B", "J" épület felújításához (nettó 10 117 m2, bruttó 11 331 m2) és új épület első két moduljának (C1 és C2) (bruttó 16 334 m2) létrehozásához, továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építészkamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
A Szerződés II.4. pontjában meghatározott feladatok teljesítésére a Szerződés teljesítésének felfüggesztését követő folytatásának elrendelésétől - 2020. július 1-étől - kezdődően az alábbi (kötbérköteles) határidők állnak Tervező rendelkezésére :
Határidő: Az engedélyezési tervfázis hatósági engedélyeinek megszerzését követően 120 napon belül, de legkésőbb 2021. november 15. napjáig (kötbérköteles határidő), továbbá Tervező a kapcsolódó kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz 2021. július 1. napjáig elkészíti és leszállítja a kivitelezési eljáráshoz szükséges tájékoztató tervet/terveket.


Winner: Krämer, Kiss és Társaik Építészeti és Generáltervező Kft