Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-06
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09332000: Solar installation | 31625200 | 44221000 | 45215222 | 45260000
EU fund: ESF

Technical requirements: A teljes műszaki tartalmat karakterkorlátra tekintettel lásd a 2021/S 196-507248 iktatószámú ajánlati felhívás és a 2022/S 033-083634 iktatószámú tájékoztató az eljárás eredményéről II.1.4) és II.2.4) pontjaiban (elérhetőség: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507248-2021:TEXT:HU:HTML és https://ted.europa.e/udl?uri=TED:NOTICE:83634-2022:TEXT:HU:HTML).
- Karakterkorlátra tekintettel a VII.2.2. pont módosítási okok ismertetése a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti jogalap alkalmazásának indokolására vonatkozóan: b) Meglévő tető-felülvilágító új, hőszigetelő üvegezésű fémszerkezetre történő cseréje: a Kivitelezést megelőző tervezés keretében az illetékes szakemberek a Kivitelezéssel érintett épületben helyszíni bejárást tartottak, amely során a gazdasági udvar teraszán található műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágítón nem tapasztaltak sem repedéseket, sem egyéb sérülésre utaló nyomokat, illetve ilyen problémát a Vállalkozó sem jelzett. A megtekintésen kívül további vizsgálat elvégzése nem volt indokolt, tekintettel arra, hogy a gazdasági udvar teraszán található műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító elbontása és szerkezetének cseréje nem képezte a Kivitelezés részét. Vállalkozó a Kivitelezés részeként 2022. október 27-én megkezdte az első emelet feletti lapostetőn a hő- és vízszigetelési munkálatokat, amelyen a műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító is található. Vállalkozó a hő-és vízszigetelési munkálatok elvégzése érdekében leszerelte a homlokzati falra telepített gépészeti berendezéseket és egyéb elemeket, melynek következtében a műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító minden része könnyen megközelíthetővé vált. Vállalkozó ekkor észlelte, hogy a műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágítón a tervezéskori állapothoz képest - feltehetően az időjárási körülmények következtében - repedések keletkeztek, és ezt jelezte is a Megrendelőnek, valamint a műszaki ellenőrnek. Mindezek alapján megállapítható, hogy a műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító cseréjének szükségessége nem volt előrelátható, a szerződéskötés időpontjában a műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító hibája a Felek között nem volt ismert. Vállalkozó jelzése alapján megállapításra került, hogy a repedések miatt a műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító és az alatta található homokfúvott üvegből készült álmennyezet között nedvesség jelei mutatkoznak. Tekintettel arra, hogy a beázást meg kell szüntetni, valamint az álmennyezet alatt található műtárgyak (Szent Korona másolata, Aba-Novák Vilmos freskó) épségét meg kell őrizni, a műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító elbontását és szerkezetének cseréjét - mint a Kivitelezés teljesítéséhez szükséges, rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munkát - a hő- és vízszigetelési munkákkal összhangban a Vállalkozó végzi el. Az új tető-felülvilágító beépítése a Kivitelezés teljesítéséhez szükséges, rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő munka, ezért annak költsége a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra.
A teljes műszaki tartalmat karakterkorlátra tekintettel lásd a 2021/S 196-507248 iktatószámú ajánlati felhívás és a 2022/S 033-083634 iktatószámú tájékoztató az eljárás eredményéről II.1.4) és II.2.4) pontjaiban (elérhetőség: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507248-2021:TEXT:HU:HTML és https://ted.europa.e/udl?uri=TED:NOTICE:83634-2022:TEXT:HU:HTML).
- Műszaki egyenértékűség: Vállalkozó jelezte, hogy a költségvetési kiírásban megjelölt több tételt egy azzal műszakilag egyenértékű, vagy jobb műszaki tulajdonságokkal rendelkező építőanyagra, termékre kíván cserélni, vagy más műszaki megoldással kíván megvalósítani azzal, hogy a Szerződésben rögzített Vállalkozási díj ennek következtében nem módosul.
- Műszaki tartalom csökkenés: Vállalkozó jelezte, hogy a teljes födémre tervezett ritkított deszkaburkolatot nem lehet a kiviteli tervek szerint megvalósítani, ezért az eredeti 1748 m2 helyett 652 m2 burkolat elhelyezése szükséges.
a) Tetőszerkezet és pince födémszerkezet: Vállalkozó jelezte, hogy a tetőszerkezet és a pince födémszerkezet terven felüli megerősítését el kell végezni, a tetőszerkezet terven felüli megerősítése szükségessé teszi a Szerződésben szereplő teljesítési határidő 25 munkanappal történő meghosszabbítását.
b) Meglévő tető-felülvilágító új, hőszigetelő üvegezésű fémszerkezetre történő cseréje: Vállalkozónak a meglévő tető-felülvilágító új hőszigetelő üvegezésű fémszerkezetre történő cseréjét attól az időponttól számított 5 munkanapon belül kell befejeznie, amikor a Vállalkozó az üvegfedést a beszállítótól átadás-átvételi nyilatkozattal igazoltan átvette azzal, hogy a Vállalkozó a cserét köteles legkésőbb 2023. április 15. napjáig megvalósítani.
e) Vállalkozó műszaki tartalom módosításának elfogadására irányuló kérelme és az ahhoz kapcsolódó műszaki leírás (műszaki egyenértékűség, elmaradó deszkaburkolat),
f) Vállalkozó 2022. november 10. napján kelt kérelme és az ahhoz kapcsolódó műszaki leírás az új tető-felülvilágító beépítéséről.
a) Vállalkozó köteles a Kivitelezést és a külön megállapodás alapján megrendelt tetőszerkezet és a pince födémszerkezet megerősítési munkákat a munkaterület átadástól számított 225 munkanapon belül elvégezni,
b) Vállalkozó köteles a meglévő tető-felülvilágító új hőszigetelő üvegezésű fémszerkezetre történő cseréjét attól az időponttól számított 5 munkanapon belül befejezni, amikor a Vállalkozó az üvegfedést a beszállítótól átadás-átvételi nyilatkozattal igazoltan átvette azzal, hogy a Vállalkozó a cserét köteles legkésőbb 2023. április 15. napjáig megvalósítani.
- „A Kivitelezés ellenszolgáltatásának a díja (tartalékkeret nélkül) - továbbiakban: Vállalkozási díj - mindösszesen nettó 812 651 950,- Ft + ÁFA, azaz nettó forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1 032 067 977,- Ft, azaz bruttó forint, mely nettó 812 651 950,- Ft + ÁFA, azaz nettó forint plusz ÁFA, összesen bruttó 1 032 067 977,- Ft, azaz bruttó forint összeg erejéig a TOP-6.5.1-19-SF1-2020-00001 azonosítószámú projekt szerinti támogatásból valósul meg.”
„1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városház tér 1. alatti műemlék épületének gazdasági udvar teraszán található műgyanta anyagú kupolás tető-felülvilágító új hőszigetelő üvegezésű fémszerkezetre történő cseréjével kapcsolatos munka (a továbbiakban: Munka) elvégzését jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Munkát attól az időponttól számított 5 munkanapon belül befejezni, amikor a Vállalkozó az üvegfedést a beszállítótól átadás-átvételi nyilatkozattal igazoltan átvette azzal, hogy a Vállalkozó a Munkát köteles legkésőbb 2023. április 15. napjáig megvalósítani.
Vállalkozó tudomásul veszi, miszerint a Munkát kizárólag a Megrendelővel előre egyeztetett időben és módon jogosult végezni.


Winner: PSN Építőipari Kft.