Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-05-13
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services | 71356200 | 79415200
Estimated value: 522600 RON
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Contractul are ca obiect servicii de elaborare a documentațiilor faza SF și DALI, a PT, respectiv asigurarea asistenței tehnice pe perioada de execuție a lucrărilor pentru obiectivul de investiții:  Lot I  - REGENERARE PARC BRÂNCOVEANU ȘI REVITALIZARE ZONĂ DE SPORT-AGREMENT și Lot II - REGENERARE URBANĂ ȘI AMENAJARE PEISAGISTICĂ ÎN ZONA CENTRALĂ A ORAȘULUI
In conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul stabilit, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor la clarificari in a 11-a zi inaintea datei limita de depunere a ofertelor.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Algoritm de calcul:
a) pentru experiența constând în implicarea în 7 sau peste 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului, respectiv 20 puncte.
b) pentru experiența constând în implicarea între 5 și 6 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 10 puncte.
c) pentru experiența constând în implicarea între 2 și 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 5 puncte.
d) pentru experiența dovedită în implicarea în 1 proiect similar se acordă 0 puncte.
Algoritm de calcul:
a) pentru experiența constând în implicarea în 7 sau peste 7 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă punctajul maxim alocat expertului, respectiv 5 puncte.
b) pentru experiența constând în implicarea între 5 și 6  proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 2,5 puncte.
c) pentru experiența constând în implicarea între 2 și 4 proiecte/contracte a persoanei propuse se acordă 1,5  puncte.
d) pentru experiența dovedită în implicarea în 1 proiect similar se acordă 0 puncte.
Algoritm de calcul: 
a) toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, dar acestea nu sunt detaliate în subactivități, planul de lucru neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului /corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității/durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsura corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire)/punctele de reper (jaloanele)sunt identificate, dar nu sunt relevante prin raportare la rezultatele și rapoartele solicitate prin Caietul de sarcini și modalitatea efectivă de realizare a ctivităților/există neconcordanțe minore între calendarul activităților,punctele de reper/jaloane, drumul critic, rezultate activităților și metodologia propusă drumul critic nu corespunde metodologiei prezentate = 10 pct
b)toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în subactivități, planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului/corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este stabilită cu deviații minore prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității/durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire)/punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la rezultatele solicitate prin Caietul de sarcini și modalitatea efectivă de realizare a activităților/există un grad de detaliere corespunzător, care facilitează înțelegerea planului de lucru propus și utilizarea sa în monitorizarea activității în cadrul Contractului drumul critic este aliniat în mare parte cu metodologia propusă = 15 pct
c)toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în subactivități, planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului încadrul Contractului/corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia propusă/ durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire);/punctele de reper (jaloanele) sunt identificate corespunzător prin raportare la rezultatele și rapoartele solicitate prin Caietul de sarcini și modalitatea efectivă de realizare a activității/există un grad de detaliere corespunzător, care facilitează înțelegerea planului de lucru propus și utilizarea sa în monitorizarea activității în cadrul


Award value: 522600
Number of bids: 4