Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-08
Buyer: Municipiul Târgoviște
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat”, PMT-2019-P-021, codul unic de identificare procedură: 4279944-2019-41
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 4
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe tronsonul format de Calea Ialomitei si podul Valea Voievozilor, respectiv intre km 11+470 (de la intersectia cu strada Magrini) si km 13+808 (pana la str. Petru Cercel). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor -–Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor, realizarea unei statii de pompare ape pluviale SPP.
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 2
2. „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al municipiului Targoviste – rest de executat” – lot 2. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe lot 1 tronsonul format de strazile Calea Campulung si bulevardul Eroilor, inclusiv bretelele pasajului peste calea ferata la DN 71-Aleea Sinaia, respectiv intre km 5+238 (de la str. Laminorului) si km 8+760 (pana la aleea Sinaia). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: lucrari de asfaltare strazi si trotuare, reabilitare pod existent si construire podul nou peste raul Ialomita.
1. Revizuirea ofertei financiare potrivit dispoziției de șantier 1/14.2.2020, completare la dispoziția de șantier nr. 1/14.2.2020, dispoziției de șantier nr. 2/8.7.2020, dispoziției de șantier nr. 3/3.8.2020 și completare la dispoziția de șantier nr. 3/3.8.2020, care modifică local anumite soluții tehnice din documentația tehnică și oferta financiară a Antreprenorului, și care va face parte integrantă din acordul contractual nr. 36411/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” lot 2;
2. Ajustarea duratei de execuție aferentă modificării pentru Acordul contractual nr. 36411/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” lot 2, cu o perioadă de 114 zile.
Propunerea antreprenorului nu reprezinta o modificare substantiala in sensul Legii nr. 98/2016 intrucat:
(a) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de atribuire, ar fi permis alegerea unei alte oferte decat a celei declarate castigatoare ori ar fi permis si participarea altor operatori economici la procedura;
(b) modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica in favoarea contractantului initial intr-o maniera care nu a fost prevazuta in contractul initial;
(c) modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil domeniul/obiectul contractului de achizitie publica;
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: propunerea de modificare a aparut ca urmare a: sesizarii de catre anteprenor a unor probleme aparute in urma masuratorilor efectuate la podul vechi; solicitarii beneficiarului privind inlocuirea parapetului pietonal existent aferent podului vechi cu un parapet pietonal nou 272 m, pe de o parte iar pe de alta parte ca urmare a aparitiei unor lucrari strict necesare implementarii proiectului, respectiv realizarea drenurilor in spatele culeilor C1 si C2 si suplimentarea cantitatilor de lucrari cu 95 mp de cofraj; sesizarii de catre anteprenor a unor probleme de cadastru. Majorarea pretului contractului este de: -6,99 % din pretul contractului initial.


Winner: Metabet CF S.A.