Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-16
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45221100: Bridge construction works | 45221120 | 45231000
Submission deadline: 2021-01-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia obwodnicy Słupska. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowej drugiej jezdni obwodnicy Słupska oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-16
Buyer: Municipiul Cluj-Napoca
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221113 | 45233120: Road construction works | 77310000
Submission deadline: 2021-01-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Executia de lucrari pentru obiectivul „Revitalizare si activare Parcul Feroviarilor” conform caietului de sarcini; clarificarile se pot solicita cu cel mult 20 de zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul consolidat se va publica cu 10 zile anterior datei-limita de depunere a ofertelor.
1. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență similară prin lucrări de aceeasi natura si complexitate, respectiv lucrari de de peisagistica realizate pe suprafete de cel putin 3 ha (la nivelul unui contract).
Ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit in ultimii cinci ani contracte de executie comparabile cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit la nivelul a maximum trei contracte in domeniul construcțiilor-lucrări de drumuri (constructii/modernizari/reabilitari) in valoare cumulata de minimum 4 000 000 RON fara TVA/echivalent euro. Pe partea de lucrari de realizare pasarele, ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit in ultimii cinci ani contracte de executie comparabile cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit la nivelul de maxim contracte in domeniul construcțiilor-lucrări de artă (poduri, pasaje, viaducte, podețe, pasarele pietonale și tuneluri) in valoare cumulata de minimum 2 000 000 RON fara TVA/echivalent euro. Pe partea de lucrari de peisagistica, ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit in ultimii cinci ani contracte de executie comparabile ca si dimensiuni cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit la nivelul a maximum trei contracte in domeniul peisagistic (arbori/arbusti etc., montat sistem de irigat, montat gazon, mobilier urban).
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-16
Buyer: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45221121
Submission deadline: 2021-01-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Realizarea lucrărilor de reabilitare a podului peste brațul Borcea, situat pe autostrada A2, la km 149+680
Obiectul contractului il reprezinta „Realizarea lucrarilor de reabilitare a podului peste bratul Borcea, situat pe autostrada A2, la km 149+680” in conformitate cu prevederile conditiilor de contract – Anexa nr. 1 – aprobate prin HG nr. 1/10.1.2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
Descrierea lucrarilor este disponibila in caietul de sarcini si documentatia tehnica din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;
B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractantă menţionează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit in anuntul de participare.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-16
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Submission deadline: 2021-02-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby dálnice D55, 5508 Staré Město - Moravský Písek. Stavba bude navazovat na stavbu D55, 5507 Babice - Staré Město a dále na stavbu D55, 5509 Moravský Písek - Bzenec. Dojde k naplnění potřeby zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy v daném regionu, snížení nehodovosti, snížení hlukové a emisní zátěže v obytné zástavbě.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-12-16
Buyer: Pardubický kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111
Submission deadline: 2021-01-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 360-016 na silnici II/360 v intravilánu obce Němčice. Most převádí silnici přes potok Zlatý pásek.
Modernizace mostu ev.č. 360 - 016 na silnici II/360 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti.
Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/360. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 360 - 016 Němčice“, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02, Hradec Králové, IČ: 27466868.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Die MKF beinhaltet die Mehrkosten für die Herstellung von 6 zusätzlichen Ankern inkl. Ankerbalken in den Bauabschnitten 1 und 2 sowie Kontrollvermessungen.
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: Swietelsky Baugesellschaft m.b.h
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: Swietelsky Baugesellschaft m. b. h
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Die MKF behandelt die Mehrkosten in Zusammenhang mit einem nicht planmäßigen Pflasterabtrag unterhalb des Donauradweges in Urfahr, im Bereich der Bestandswiderlager LZ34 und LZ36. Im Konkreten werden Mehraufwendungen für den Pflasterabtrag unter erschwerten und beengten Verhältnissen gefordert.
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: Swietelsky Baugesellschaft m. b. h
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Die MKF beinhaltet die Mehrkosten bei der Herstellung der LSW Rampe 5 unter dem Tragwerk LZ35B und Bestandsobjekt LZ35 infolge beengter Platzverhältnisse und Höhenbegrenzungen.
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: Swietelsky Baugesellschaft m.b.h
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways | 71320000

Technical requirements: Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Žilina. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec, Budatín.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno).
Člen 2: Hochtief CZ, a.s., Plzeňská 16/3217, 155 00 Praha, ČR. podnikajúci na Slovensku prostredníctvom Hochtief CZ, a.s. - organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 01 Bratislava.
Člen 3: Stavby Mostov Slovakia, a.s., Janka Kráľa 11/231, 974 01 Banská Bystrica. (od 30. apríla 2016 SMS, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica).
Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, v okrese Žilina. Na jeho území prechádza katastrálnymi územiami obcí Žilinská Lehota, Strážov, Považský Chlmec, Budatín.
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno).
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6 (uzatvorený podľa § 18 ods.1 písmeno a) zazmluvnenie valorizácie, podľa písmena b) a c) pri jednotlivých pokynoch), ktorým dochádza k zhrnutiu dopadov Stavebným dozorom vydaných pokynov na Zmenu č. 45 až č. 60, Zmeny týkajúcej sa náhradných vodných zdrojov odsúhlasenej Objednávateľom a v úprave v dôsledku zmien Nákladov.
Predchádzajúce zmeny: Dodatok č. 2 (zahrňujúci pokyny na zmenu č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Pokyn na zmenu č. 9 až 16, Dodatok č. 3, Pokyn na zmenu č. 26, 27, 30 až 38, 17B, 41, 40, 43 až 57, Dod. č. 5, Pokyn na Zmenu č. 59, 60, 58.
Uvedené práce predstavujú práce na rozostavaných objektoch, z tohto dôvodu ich nie je možné zadať inému zhotoviteľovi.


Winner: Eurovia SK, a.s.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Diese MKF behandelt die Be- und Entlüftungsventile und die Anschlüsse für die erforderliche Druckprüfung der jeweiligen GSA.
Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die gegenständliche Vertragsänderung in einem engen wirtschaftlichen bzw. technischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Auftrag steht. Zudem würde ein Wechsel des Auftragnehmers für den Auftraggeber zu erheblichen Schwierigkeiten in der Auftragsabwicklung führen, da eine zeitliche Unterbrechung des Auftrages die termingerechte Realisierung des Projektes gefährden und auch unzählige Schnittstellenprobleme aufwerfen würde. In weiterer Folge wäre der Auftraggeber auch mit beachtlichen Zusatzkosten aufgrund von Einarbeitungen, Vorbereitungsmaßnahmen, unvermeidbare Parallelbearbeitung bzw. allfälligen Stehzeiten konfrontiert.


Winner: Swietelsky Baugesellschaft m.b.h
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Der AN hat im Zuge der Leistungserbringung einen vollumfänglichen DL nach statisch konstruktiven Erfordernissen zu erstellen. Dabei ist das herzustellen, was auch im Leistungsumfang enthalten ist. Die in der gegenständlichen MKA 108 zusätzliche Treppenanlagen und Geländer entziehen sich dem Leistungssoll des AN. An dem DL ist eine Gefahrloses begehen während Instandhaltungsmaßnahmen zu gewährleisten.


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Der AN hat im Zuge der Leistungserbringung einen Brunnen vorgefunden, der ihn bei der Erfüllung seines vertraglich vereinbarten Bausolls behindert. Um eine dauerhafte Behinderung des AN auszuschließen ist ein Teilrückbau erforderlich.


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Oberbau (ca. 8 km Gleise, Erneuerung 1 Weiche, Beistellung Oberbaustoffe durch AG), Tiefbau (18 500 m
EÜ Flur Zehma (Erdbau, Ingenieurbau, Einbau Hilfsbrücke) Rückbau WIB Konstruktion nebst Widerlager, Neubau Rahmenbauwerk: Stützweite 7,50 m, Konstruktionshöhe 0,81 m, Breite 11,05 m, lichte Höhe zur Pleiße 2,70 m;
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Der AN hat im Zuge der Leistungserbringung einen vollumfänglichen DL nach statisch konstruktiven Erfordernissen zu erstellen. Dabei ist das herzustellen, was auch im Leistungsumfang enthalten ist. Die in der gegenständlichen MKA 107 zusätzliche Teppenanlagen und Geländer entziehen sich dem Leistungssoll des AN. An dem DL ist eine Gefahrloses begehen während Instandhaltungsmaßnahmen zu gewährleisten.


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-16
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45234116

Technical requirements: Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Zusammenhangsleistungen: Errichtung Baustraßen/BE Flächen, Umlegung Zehmaer Bach, Anpassung der Kreisstraße K515. Bauen unter laufendem Eisenbahnbetrieb (einseitige Sperrung), kurze Totalsperrungen in verschiedenen Bauzuständen; teilweise beengte Platzverhältnisse und Zuwegungen.
Der AN hat gem. Bauvertrag eine richtlinienkonforme Ausführung des Bausolls durchzuführen. An der EÜ Zehma sind Unterschottermatten zu verlegen. Bei dieser Art der Ausführung ist der Schotter seitlich zu stützen. Hierfür werden Winkelstützelemente als geeignete, wirtschaftlichste und nachhaltigste Bauform erachtet.


Winner: Bickhardt Bau Thüringen GmbH