Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-02
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112000 | 45113000 | 45213321 | 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: — 1 Trogbauwerk mit 1 Eisenbahnüberführung und 1 Straßenüberführung, li. Weite Überführungen 12,69 m (Stahlbetonrahmen);
— 3 Straßenüberführungen mit einer li. Weite bis 17,74 m (Spannbeton-Überbauten), Flach-/Tiefgründung;
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO nur noch die Übermittlung von Angeboten über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Zusätzlich zur Präqualifikation hat der Bieter/die Bietergemeinschaft durch die Vorlage von entsprechenden Referenzunterlagen nachzuweisen, das Sie in den letzten 4 Jahren vergleichbare Projekte mit einem Mindestvolumen von min. 10 Mio. Euro Projektvolumen / pro Jahr oder einem Auftragsvolumen von mindestens 25 Mio. Euro erfolgreich abgewickelt haben. Dem Angebot sind diese Referenzunterlagen beizulegen, bei Bietergemeinschaft mindestens von einem Biege - Mitglied. Den Referenzunterlagen sind jeweils die DB - internen Ansprechpartner zu benennen, bei denen die Referenzen überprüft werden können.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— 1 Trogbauwerk mit 1 Eisenbahnüberführung und 1 Straßenüberführung, li. Weite Überführungen 12,69 m (Stahlbetonrahmen);
— 3 Straßenüberführungen mit einer li. Weite bis 17,74 m (Spannbeton-Überbauten), Flach-/Tiefgründung;
Im Zuge der Ausführung der EÜ Gerhardstraße ist der Oberboden des Haufwerks Nr. 24. zu Entsorgen. Eine Entsorgung unter der AVV-Abfallschlüsselnummer 17 05 04 bzw. 17 01 07 war aufgrund des hohen Fremdstoffanteils nicht möglich. Dementsprechend wurde abgestimmt, die Entsorgung unter der AVV-Abfallschlüsselnummer 20 02 02 durchzuführen. Die Entsorgung des Oberbodens wurde entsprechend den HLV-Positionen 13.22.0010 bis 13.22.0100 ausgeschrieben. Da allerdings die Abfallschlüsselnummer 20 02 02 nicht unter diesen Positionen berücksichtigt wird, gilt diese Leistung als Änderung der Bauausführung gemäß VOB/B §2 (5). Dieser Umstand konnte erst bei der Beprobung bei den Ausführungsarbeiten festgestellt werden. Der Auftragnehmer ist bereits mit der Entsorgung des Oberbodens beauftragt, lediglich die Art muss geändert werden. Die zusätzliche geänderte Leistung ist zur Erfüllung der vertraglich geschuldeten Leistung erforderlich. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert.


Winner: Vergabekammer des Bundes