Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-22
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících stavebních objektů). Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/210. Celková délka 7 390 m (staničení 106,220-113,370 km).
F2018-039512 (ZBV 2), F2018-043073 (ZBV 3), F2019-017634 (ZBV 4), F2019-017650 (ZBV 8), F2019-017667 (ZBV 11), F2019-017826 (ZBV 12), F2019-017831 (ZBV 14), F2019-017854 (ZBV 15), F2019-028810 (ZBV 6), F2019-029856 (ZBV 7), F2019-029842 (ZBV 10), F2019-029906 (ZBV 13), F2019-029209 (ZBV 19), F2019-029910 (ZBV 21), F2019-029911 (ZBV 24), F2019-029912 (ZBV 25), F2019-029907 (ZBV 18), F2019-030404 (ZBV 26), F2019-030407 (ZBV 33), F2019-030409 (ZBV 34), F2019-030559 (ZBV 16).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jednalo se o užší řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je samotná realizace dálnice (výstavba hlavní trasy a souvisejících staveních objektů). Jedná se o hlavní trasu kategorie D27,5/210. Celková délka 7 390 m (staničení 106,220-113,370 km).
ZBV č. 017.3 - 1. Změna vyplývá ze zapracování aktuálních požadavků a platných předpisů vlastníka a provozovatele plynárenského zařízení, změněného postupu výstavby dle požadavku provozovatele a doplnění opatření vlivu VVN na ocelové potrubí. Byla provedena změna uložení plynovodu v místě křížení s polní cestou - oproti PDPS (ochrana potrubí cementovým obalem) je v RDS řešené nasunutí plynovodu do ochranného potrubí s kompletním vystrojením a dořešení PKO. Místo uzavření potrubí navrtávkou za plného tlaku dle PDPS je v RDS řešené uzavření a odstavení větší části VTL plynovodu + náhrada za vypuštěný plyn. V místě napojení uzavření potrubí navrtávkou při nulovém tlaku. Vzhledem k negativnímu vlivu souběžného vedení WN byl v RDS doplněný způsob uzemnění potrubí při provádění prací.



Winner: Porr, a.s.