Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-08-08
Buyer: Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45215140 | 45232460 | 45300000 | 71220000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego (...)
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szpitala wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia wbudowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”
Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawców oraz dalszych podwykonawców na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 KP (Dz.U. 2018, poz. 108) tj. osób zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót bud. Dotyczy osób wykonujących na zasadzie pracy podporządkowanej pracę fizyczną rozumianą jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami.
1. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szpitala wraz z modernizacją systemu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i instalacji oświetlenia wbudowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów i sieci Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.”.
a/ opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji uwzględniającego podział na poszczególne płatności,
b/ opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym na 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych budynkach szpitala harmonogramu realizacji inwestycji uwzględniającego terminy i zakresy robót w poszczególnych oddziałach, a także plany testów i rozruchu systemu,
c/ I etap: wykonanie założeń przedprojektowych i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji rozwiązania w ciągu 20 dni roboczych od daty podpisania umowy, wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku „B”, budynku „B1”, łącznika pomiędzy budynkami „B” i „C”, budynku „U”, budynku „R” oraz wykonanie dokumentacji projektowej węzła „L” branży sanitarnej, elektrycznej, budowlanej, ciepłowniczej i uzgodnienie z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) – w ciągu 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
d/ II etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynków „B”, „B1”, łącznika pomiędzy budynkami „B” i „C”, budynku „U”, budynku „R” oraz wykonanie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, ciepłowniczych w pomieszczeniu węzła cieplnego budynku „L” oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) - do dnia 16.11.2020 r.,
e/ III etap: wykonanie założeń przedprojektowych i uzgodnienie z zamawiającym koncepcji rozwiązania do dnia 7.12.2020 r., wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku „C”, budynku „C1”, budynku „E”, budynku „D” szpitala oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy) – do dnia 29.1.2021 r.,
f/ IV etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku „C” oraz budynku „C1” – do dnia 15.11.2021 r.,
g/ V etap: wykonanie robót budowlanych w zakresie budynku „E” oraz budynku „D”, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy) – od dnia 31.1.2022 do dnia 15.9.2022 r.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do opracowania kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, uwzględniając wszystkie przepisy, a w szczególności Prawo budowlane oraz Prawo zamówień publicznych, uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) - jeśli dotyczy, a następnie wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie - jeśli dotyczy.
5. Dokumentację projektową należy wykonać dla każdego budynku odrębnie. Wyjątkiem są budynki „U” i „R”, dla których dokumentacja projektowa może zostać wykonana jako 1 opracowanie.
7. Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem aktualnych norm i rozporządzeń obowiązujących w tej sprawie.
8. Roboty budowlane nie mogą być wykonywane w 2 budynkach szpitala jednocześnie. Wykonawca może rozpocząć roboty budowlane w kolejnym budynku tylko pod warunkiem zakończenia prac w budynku poprzednim. Więcej informacji zawartych jest w dokumentacji postępowania tj. w SIWZ i w załącznikach do niej.