Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-16
Buyer: Liberecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov - Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) - 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev budou znovu položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu, přičemž v některých úsecích dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice III/2784 v úseku Liberec, Horní Hanychov - Výpřež (SO 102) a dalších souvisejících stavebních objektů. V rámci rekonstrukce silnice ve směru od Výpřeže do Horního Hanychova, tzn. ve staničení 3,305 km (cca provozní staničení 11,111 km) - 6,300 km (cca provozní staničení 14,106 km) dojde k rekonstrukci povrchu vozovky, kdy po odfrézování stávajících asfaltových vrstev budou znovu položeny ložná a obrusná vrstva asfaltobetonu, přičemž v některých úsecích dojde k výměně celé konstrukce vozovky a úpravě podloží.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby - změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Změny dle § 222 odst. 4 a 5 jsou předmětem samostatného formuláře.
SO_151.13 ZH - Propustek č. 13 km 5,001 69, SO_151.14 ZH - Propustek č. 14 km 5,154 32, SO_151.15 ZH - Propustek č. 15 km 5,434 49
U kolmých čel na výtoku z propustků 13, 14, 15 byly při realizaci zastiženy v dříve nepřístupném podloží a přilehlém svahu méně stabilní zeminy, které neumožnily finální úpravu krajnic a navazujícího svahu s odlážděním z lomového kamene tak, jak bylo navrženo v projektu PDPS. U kolmých čel propustků 13, 14, 15 tedy byly doplněny gabionové koše v nezbytném rozsahu jednoho koše na každou stranu čela propustku a svahy u výtoku z propustku upraveny odlážděním tak, aby zajistily trvalou stabilitu výtoku propustku a navazujícího násypového tělesa.
U propustku D byly při výkopu rýhy ve svahu v okolí propustku zastiženy výrazně nestabilní zeminy (viz vyjádření geologa - příloha změnových listů), které neumožnily původně navrženou úpravu sklonu násypového tělesa nad propustkem formou zazubení svahu.


Winner: Eurovia cs, a.s.