Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-09-23
Buyer: DB Netz AG, Regionalbereich Südost
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45222000
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Neubau von 4 IB, Durchführung Spurplanrationalisierung Gbf., Auflassung Stw. W11, Erneuerung Gleise und Weichen, einschl. Zusammenhangsleistungen OLA, LST und 50 Hz, CPV: Hauptteil / Hauptgegenstand: 45221112, Ergänzende Gegenstände: 45222000, 45234160
Gesamtmenge bzw. -umfang: – Abrißvon bestehenden zweifeldrigen WIB Überbauten und Neuaufbau 4 Stck (1 Stck je Jahresscheibe) einfeldriger Stahlbetonbrückenbauwerke mit lichter Weite von 16,05 m (orthogonal zwischen den Widerlagern) und einer lichten Höhe von 4,45 m; – Auflassung eines mechanischen Stellwerkes (W11) mit Lieferung und Montage eines Relaiscontainers mit TGA-Ausrüstung als Ersatz an anderer Stelle, 1 Stck (9m x 3m); – Durchführung einer Spurplanrationalisierung mit Weichenerneuerungen (Oberbaumaterial und Weichenlieferung AG seits 7 Stck); Gleisrückbau und Gleisneubau ca. 4500 m; Umbau und Erneuerung der Oberleitungsanlage samt Ausrüstung in mehreren Bauzuständen; Winkelmaste 27 Stck; Mehrgleisausleger 11 Stck; Flachmaste 10 Stck; Fahrdraht 4.500,00 m; Errichtung sichrungstechnischer Bauzustände in konventioneller Technik (elektromechanisch) 9 Stck; Errichtung von 7 Formsignalen und 8 Lichtsignale mit Anpassung der Stellwerksaußen- und Innenanlagen 15 Stck; Kabeltiefbau mit Betonkanal (Kabellieferung AG seits) 1.800,00 m); LPB Maßnahmen über 8 Jahre;
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Während der Sperrpausenarbeiten zum Bauzustandswechsel 3.1 zu 3.2 wurden eine DKW erneuert und eine DKW durch eine EW ersetzt. Infolge der im zeitnahen Zulauf der AG seitigen Beistellung der Weichen wurde ein nicht vorhandener Platzbedarf (größerer Abstand des Weichenantriebes als bei Bestandsweiche) festgestellt. Dabei war während der Einbauarbeiten ein Abschnitt des benachbarten bereits stillgelegten Gleises zurückzubauen. Diese Leistungen mussten unmittelbar vor Ort in Abstimmung mit der PD Zwickau angeordnet werden, um eine Inbetriebnahme am 10.9.2017 nicht zu gefährden.
Herstellung der Baufreiheit für HV Leistungen an Weichen in Form von stellenweisem Rückbau von Gleisen.
Die Leistungen sind örtl. und zeitliche Zusammenhangsleistungen zum Neubau der Weichen 790 / 791 + 789. Die Leistungen mussten bis zum 8.8.2017 zur Einhaltung der betrieblichen Vorgaben fertiggestellt werden. Eine MKA und Kostenschätzung liegt noch nicht vor.
DB Vertrieb und DB Cargo müssen ab 11.9.2017 die Weichen nutzen, um Regressforderungen vom VW Werk Mosel zu verhindern.


Winner: ARGE EÜ Olzmannstraße Gbf. Zwickau (c/o Sächsiche Bau GmbH)