Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-06
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6-levá strana Pavlov-Velká Dobrá řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560-1,610 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610-12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 380 mm. V úseku km 12,500-16,100 je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace podloží. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují zejména příčné, podélné a rozvětvené praskliny, úzké i široké, síťové trhliny, drobné výtluky, vyjeté koleje, místní poklesy a plošná deformace vozovky. V rámci stavebních prací bude řešeno i odvodnění komunikace (příkopy, nezpevněné krajnice), dosypání nezpevněných krajnic, dopravní značení.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem Změny je zvýšení tloušťky vrstvy recyklované technologií dle TP 208 za studna na místě ze 180 mm navržených v PDPS na 230 mm. Důvodem pro tuto změnu je nevhodné složení podkladních vrstev, které jsou nehomogenní a obsahují až 77 % asfaltových vrstev. Tato skutečnost byla zjištěna na základě výsledků zkoušek provedených Zhotovitelem v rámci přípravy na provedení předmětné recyklace. Předmětná změna se týká sanací prováděných na III. úseku ve staničení km 12,000-10,700.
Změna je zařazena do Skupiny 3 „Změny z nepředvídaných důvodů“, a to vzhledem k tomu, že skutečný stav souvrství vozovky a mechanické vlastnosti navrhované směsi RS 0/45 bylo zjisti až po odfrézování asfaltového souvrství, odebrání vzorků na místě a provedení průkazných zkoušek směsi. Zadavatel tuto Změnu nemohl předvídat, a při zadání zakázky vycházel z projektu zpracovaného na základě diagnostického průzkumu vozovky č. DV-16-009 z 03/2016.
Předmětem Změny je zvýšení tloušťky vrstvy recyklované technologií dle TP 208 za studna na místě ze 180 mm navržených v PDPS na 230 mm. Důvodem pro tuto změnu je nevhodné složení podkladních vrstev, které jsou nehomogenní a obsahují až 77 % asfaltových vrstev. Tato skutečnost byla zjištěna na základě výsledků zkoušek provedených Zhotovitelem v rámci přípravy na provedení předmětné recyklace. Předmětná změna se týká sanací prováděných na III. úseku ve staničení km 12,000-10,700.
Změna je zařazena do Skupiny 3 „Změny z nepředvídaných důvodů“, a to vzhledem k tomu, že skutečný stav souvrství vozovky a mechanické vlastnosti navrhované směsi RS 0/45 bylo zjisti až po odfrézování asfaltového souvrství, odebrání vzorků na místě a provedení průkazných zkoušek směsi. Zadavatel tuto Změnu nemohl předvídat, a při zadání zakázky vycházel z projektu zpracovaného na základě diagnostického průzkumu vozovky č. DV-16-009 z 03/2016.
Předmětem Změny je zvýšení tloušťky vrstvy recyklované technologií dle TP 208 za studna na místě ze 180 mm navržených v PDPS na 230 mm. Důvodem pro tuto změnu je nevhodné složení podkladních vrstev, které jsou nehomogenní a obsahují až 77 % asfaltových vrstev. Tato skutečnost byla zjištěna na základě výsledků zkoušek provedených Zhotovitelem v rámci přípravy na provedení předmětné recyklace. Předmětná změna se týká sanací prováděných na III. úseku ve staničení km 12,000-10,700.
Změna je zařazena do Skupiny 3 „Změny z nepředvídaných důvodů“, a to vzhledem k tomu, že skutečný stav souvrství vozovky a mechanické vlastnosti navrhované směsi RS 0/45 bylo zjisti až po odfrézování asfaltového souvrství, odebrání vzorků na místě a provedení průkazných zkoušek směsi. Zadavatel tuto Změnu nemohl předvídat, a při zadání zakázky vycházel z projektu zpracovaného na základě diagnostického průzkumu vozovky č. DV-16-009 z 03/2016.


Winner: Swietelsky stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Střed