Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-20
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy č. 602 v intravilánovém úseku v Jihlavě na ul. Brněnská, dle staničení od km 79,779 – 80,084. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka silnice je 11,50 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina. Stavba je navržena do jednoho stavebního objektu SO 101 – Komunikace.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy č. 602 v intravilánovém úseku v Jihlavě na ul. Brněnská, dle staničení od km 79,779 – 80,084. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka silnice je 11,50 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina. Stavba je navržena do jednoho stavebního objektu SO 101 – Komunikace.
Smluvní strany se vzájemně dohodly na Dodatku č. 1 spočívajícím ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací. Předmět plnění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále vícepráce a méněpráce). Celková cena díla je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek o 227 715,12 CZK bez DPH a snížena o cenu méněprací o -264 920,00 CZK bez DPH.
Předmět plnění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce. Po odfrézování stávajícího povrchu bylo zjištěno, že navrhované sanace nebudou třeba. Objevily se pásy z dlažebních kostek-odtěženy a nahrazeny vrstvou ŠD a ACL. Geomřížovina vypuštěna-podkladová vrstva nejevila známky poruch. Nebyly třeba asf. zálivky trhlin. Větší plocha VDV daná úpravou dopravního režimu+SDZ.
Vícepráce a méněpráce: Zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele-kontrolní zkoušky na stavbě, kompletní práce se zajištění BOZP na stavbě-BOZP, cedule, odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic-výšková úprava přídlažby, odstranění krytu zpevněných ploch s asf. pojivem-odbourání asf. vrstev, VDZ, asfaltový beton pro ložní vrstvy-sanace a podbalení v kraji, předláždění krytu z beton. dlaždic-výšková úprava přídlažby, kamenivo zpevněné cementem, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti, vozovkově výztužné vrstvy z geomřížoviny, výsprava trhlin asfaltovou zálivkou, řezání asf. krytu vozovek, těsnění spar.


Winner: Swietelsky stavební, s.r.o.