Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-08
Buyer: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34114000: Special-purpose vehicles

Technical requirements: πολυμομορφικό/πολυλειτουργικό όχημα που φέρει υδραυλικό επεκτεινόμενο βραχίονα με μία κεφαλή κλαδέματος και μία κεφαλή χορτοκοπής
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  , Κωδ. ΣΑΕΠ 0081, MIS 5041785
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ/ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΟΧΗΜΑ  ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗΣ
H ανάδοχος εταιρεία MERCEDES- BENZ Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕΕ , υπέβαλλε εμπρόθεσμο αίτημα την 21/3/2022 μέσω της λειτουργικότητας «επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ (αρ.πρωτ.εισ.3819/22-3-2022), για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπό προμήθεια είδους,  κατά ενενήντα (90) ημέρες , χρόνος μικρότερος από τον αρχικά οριζόμενο. Το αιτιολογικό της αιτούμενης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης είναι  λόγοι ιδιαιτέρως σοβαροί που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του  συμβατικού είδους, ήτοι : oi συνέπειες από την πανδημία covid 19 που επηρεάζουν το σύνολο των διαδικασιών (παραγωγή οχημάτων/ μετακίνησης/ διεκπεραιώσεις κλπ), ελλείψεις κρίσιμων εξαρτημάτων  (πχ ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέρη των οχημάτων) λόγω της παρατεταμένης δυσλειτουργίας των παραγωγικών διαδικασιών –
Στη συνέχεια η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής , που συγκροτήθηκε με την αρ.542/2021 από.Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με την παρ.11 εδ.β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016) με το υπ΄αρ.πρωτ.3899/23-3-2022 1ο πρακτικό της γνωμοδοτεί θετικά για την αιτούμενη από τον ανάδοχο μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπό προμήθεια είδους κατά ενενήντα ημέρες. Την από 31-03-2022 συμπληρωματική αίτηση του αναδόχου που θέτει υπόψην έγγραφα που δικαιολογούν την μη έγκαιρη παράδοση και το από 4327/ 01-04-2022, 2ο πρακτικό της επιτροπής, όπου γνωμοδοτεί ομοίως με το πρώτο πρακτικό
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 : 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης…………..
διαπιστώθηκε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016
Σύμφωνα με την 102/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους ανωτέρω λόγους όπως αυτοί εκτίθενται στο 1ο πρακτικό της επιτροπής, τροποποιείται η υπ΄αρ. πρωτ. 15463/4-10-2021 σύμβαση και μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους κατά ενενήντα ημέρες.   Από την ανωτέρω μετάθεση του χρόνου παράδοσης, η προσωρινή παραλαβή ορίζεται σε έξι  μήνες και ενενήντα μέρες και η οριστική παραλαβή σε δέκα μήνες και ενενήντα ημέρες. Η λήξη της σύμβασης ορίζεται  την 1/11/2022.
Ανάγκη τροποποίησης λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή. Περιγραφή περιστάσεων οι οποίες κατέστησαν απαραίτητη την τροποποίηση και εξήγηση της απρόβλεπτης φύσης των εν λόγω περιστάσεων, σύμφωνα με την 102/2022 απόφαση της Οικον.Επιτροπής: : oi συνέπειες από την πανδημία covid 19 που επηρεάζουν το σύνολο των διαδικασιών (παραγωγή οχημάτων/ μετακίνησης/ διεκπεραιώσεις κλπ), ελλείψεις κρίσιμων εξαρτημάτων  (πχ ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέρη των οχημάτων) λόγω της παρατεταμένης δυσλειτουργίας των παραγωγικών διαδικασιών –  συνιστούν ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικά μη επιτεύξιμη την εμπρόθεσμη παράδοση του οχήματος.Συνεπώς προκειμένου για την υλοποίηση του έργου η αιτούμενη μετάθεση τ ου χρόνου παράδοσης (κατά ενενήντα ημέρες) η αναθέτουσα αρχή τροποποιεί την αρχική σύμβαση.


Winner: MERCEDES BENZ  ΕΛΛΑΣ   Μονοπρόσωπη  Α.Ε.Ε