Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-07-31
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Építési keretmegállapodás 2017–2020 – Észak-Alföldi régió – Hazai finanszírozás – 3. verseny újranyitás”
16. rész: Burkolatfelújítás a 3834 sz. Nyíregyháza–Dombrád–Kékcse összekötő út 24+000 – 33+570 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
A VII.2.1 pont folytatása:- végszámla a vállalkozói díj 64,38 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén.Az Eredeti Szerződés 6.1 pontja az alábbiak szerint rendelkezik: „ A Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában vállalt valamennyi munkára a sikeres átadás-átvétele időpontjától kezdődően 48 hónap teljes körű jótállással tartozik.” Az 1. számú módosítás által módosított 6.1. pont:A Vállalkozó a jelen szerződés II. pontjában vállalt valamennyi munkára a két ütem időbeli elválása miatt külön-külön, a sikeres átadás-átvétele időpontjától kezdődően 48 hónap teljes körű jótállással tartozik.
A IV.2.1. pontban az ajánlati felhívás száma került megjelölésre, tekintettel arra, hogy jelen szerződés esetében még nem került feladásra az eljárás eredményéről szóló tájékoztató.
16. rész: Burkolatfelújítás a 3834 sz. Nyíregyháza–Dombrád–Kékcse összekötő út 24+000 – 33+570 km sz. közötti szakaszon vállalkozási szerződés keretében
„A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított 90 naptári napon belül végzi el. Megrendelő vállalja, hogy a munkaterületet legkésőbb 30.4.2018-ig átadja. E kötelezettség megszegése esetén Vállalkozó jogosult a szerződéstől elállni, illetőleg azt felmondani. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót.”
„A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően a munkaterület átadásától számított lentebb meghatározott határidőn belül végzi el.
Első ütemben 3834 sz. ök. út 24+000-24+965 km szelvények és 31+004-33+570 km szelvények közötti munkaterületet legkésőbb 18.3.2019-ig adja át Megrendelő. Vállalkozó ezen részmunkaterületen a kivitelezés elvégzését 60 napos határidővel vállalja.
Második ütemben Megrendelő 3834 sz. ök. út 24+965-31+004 km szelvények közötti szakaszán a munkaterületet az alábbi akadályoztatás megszűnését követően adja át Vállalkozónak. Az akadályoztatás megszűnik akkor, amikor Tiszatelek Község Önkormányzata, mint építtető által a KEHOP-2.2.2.-15-2016-00095 azonosító számú projekt keretében 3834 sz. ök. út 24+965-31+004 km szelvények közötti szakaszán megvalósuló csatornafelújítás befejezésre kerül, és a csatornafelújítást követő konszolidációs (talaj tömörödési) időszak is eltelik. A munkaterület átadásának időpontjáról Megrendelő legalább 10 naptári nappal korábban értesíti Vállalkozót. Vállalkozó ezen részmunkaterületen a kivitelezés elvégzését 90 napos határidővel vállalja.”
„ 3.8.1. A Megrendelő jogosult felmondani a jelen szerződést, ha bármely a Megrendelő felelősségi körébe nem tartozó okból (ideértve a vis maior esetét is) nem kerül sor a munkaterület birtokba adására a szerződés hatálybalépésétől számított 30. napig.”
A Megrendelő jogosult felmondani a jelen szerződést, ha a munkaterület átadásának tényleges időpontja alapján kalkulált 90 napos teljesítési határidő 31.12.2019 napját követő időpontra esik figyelemmel arra, hogy a finanszírozás forrása eddig az időtartamig áll rendelkezésre a jelenleg hatályos támogatási szerződés alapján. Megrendelő dönthet ezen esetben akként is, hogy a támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló időtartam alatt elvégezhető Vállalkozói részteljesítésre tart igényt.
„Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió forint összeget, úgy Vállalkozó három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a következő ütemezésben:
— 1. részszámla a vállalkozói díj 25 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,
— 2. részszámla a vállalkozói díj 25 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén,


Winner: KE-VíZ 21" Építőipari Zrt.