Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-14
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28446 Želejov - Borek“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje na dodavateli k zajištění plnění jeho povinností, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytnutí jistoty dle § 41 zákona ve výši 500.000 Kč.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „III/28446 Želejov - Borek“. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
1) Vzhledem k materiálové specifikaci stávající vozovky nebylo možné frézováním docílit požadovaného příčného profilu vozovky z důvodu zasahování do penetračního makadamu (při frézování docházelo k vytrhávání kamenů z penetračního makadamu), čímž by při pokračování frézování došlo k degradaci této vrstvy, na kterou by následně nebylo možné provést obnovu živičného krytu. Na většině plochy komunikace tak nebylo provedeno frézování. Zhotovitel navrhnul provést namísto frézování vyrovnávací asfaltobetonovou vrstvu průměrné tl. 25 mm na stávající povrch komunikace tak, aby byly zajištěny požadované příčné sklony vozovky.
2) Kraje vozovky se při pochůzce za účasti zhotovitele a TDS jevily jako únosné, pouze byly ve větším příčném sklonu než požadovaný budoucí profil. Únosnost krajů vozovky byla ověřena statickými zatěžovacími zkouškami s vyhovujícím výsledkem na základě čehož došlo ke značnému snížení předpokládaného rozsahu provedení krajových sanací podkladních vrstev vozovky. Po dohodě s TDS a projektantem stavby byla v celém úseku na obou stranách komunikace navržena výztužná geomříží s tkaninou v šířce 1,8 m, která bude osazena na vyrovnávací asfaltobetonovou vrstvu.
3) V rámci provádění reprofilace příkopů došlo k nalezení příčného propustku v km 0,535, který je ve špatném stavebně technickém stavu. Dále byly nalezeny tři podélné propustky pod hospodářskými sjezdy, které je potřeba z důvodu obslužnosti okolních polí zachovat. Vzhledem k zajištění spolehlivého odvodnění komunikace dojde u čtyřech propustků k výměně za nové včetně odláždění čel, u dalších propustků v dobrém stavebně technickém stavu dojde pouze k pročištění potrubí.


Winner: COLAS CZ, a.s.