Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-11
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233130: Road works
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Celková výměna CB krytu v tl. 28 cm. Vybourání stávajícího CB krytu a betonáž nové CB vozovky v šířce 10,75 m.
Cementobetonová vozovka v havarijním stavu. Prasklé desky, trhliny, schodovitost, poruchy v podélné spáře.
Celková výměna CB krytu v tl. 28 cm. Vybourání stávajícího CB krytu a betonáž nové CB vozovky v šířce 10,75 m.
Cementobetonová vozovka v havarijním stavu. Prasklé desky, trhliny, schodovitost, poruchy v podélné spáře.
Zadavatel zrušil zadávací řízení, neboť v jeho průběhu se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadávací řízená bylo zahájeno zveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení dne 19.5.2017. Do současnosti nebylo v tomto zadávacím řízení rozhodnuto z důvodů průtahů způsobených řízením před ÚHOS a zpracováním znaleckých posudků jako podkladů pro komisi při posouzení a hodnocení nabídek.
Předmětem veřejné zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení je rekonstrukce dálničního úseku s nekotveným cementobetonovým krytem, kde byla původní projektová dokumentace připravena pro rok 2017 jako výměna cementobetonového krytu s lokální sanací podkladní vrstvy z kameniva zpevněného cementem v předpokládaném rozsahu 30 % plochy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nekotvený CB kryt, který v posledních letech vykazuje výraznou schodovitost CB desek, čímž vznikají dynamické účinky na jednotlivé desky a způsobují jejich následný rozpad. Tím je urychlen proces degradace cementobetonového krytu, příčných i podélných spár CBK a zejména podkladní vrstvy z kameniva zpevněného cementem, která je průběžně intenzivně narušována dynamickými účinky dopravy.
Průběžně také dochází k opakovanému odstraňování schodovitosti, což má za následek další otevírání spár, ztenčování tloušťky CBK a částečné snižování únosnosti vozovky. Vlivem odstraňování schodovitosti dochází k nevratnému poškození spár a k následnému částečnému znemožnění funkčního přetěsnění spár CBK, které by eliminovalo zatékání vody do podkladních vrstev. Vlivem zatékání vody do podkladních vrstev skrz otevřené spáry CBK dochází také k následnému rozpadu podkladní vrstvy, vymílání a vyplavování části horní vrstvy kameniva zpevněného cementem. Mrazové cykly vlivem přítomnosti vody způsobují další intenzivní rozpad podkladní vrstvy a vznik trvalých deformací vozovky.
Na základě těchto skutečností je nezbytné projektovou dokumentaci přepracovat a podrobit ji dalšímu zkoumání především v oblasti diagnostiky podkladních vrstev tak, aby aktualizovaná projektová dokumentace rekonstrukce vozovky tohoto úseku dálnice odpovídala skutečnému stavu a potřebám, které zajistí předpokládanou životnost opravy.
S ohledem na výše uvedené se zadavatel rozhodl zadávací řízení zrušit. Při přípravě nového zadávacího řízení se zadavatel zaměří na doplňkový diagnostický průzkum jako podklad pro aktualizaci projektové dokumentace se zaměřením zejména na zhoršený stav podkladních vrstev, podloží a funkčnost odvodnění dálnice.
Zadavatel proto v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2017-012864/ VZ0026061 (dále jen „Zakázka“).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.