Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-08-28
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Lze předpokládat, že stavba abude spolufinancována rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
V rámci PDPS byla v souladu s požadavky objednatele provedena pasportizace stávajícího stavu PHS Měřín v dotčeném úseku stavby „D1 Modernizace — Usek 18 Exit 134 Měřín — Exit 141 Velké Meziříčí západ“. Byl proveden průzkum stávající konstrukce PHS, vizuálně byly zjišťovány poruchy a zjištěny rozměry stávajících konstrukcí. Na základě této pasportizace byl v PDPS navržen rozsah výměny poškozených stávajících panelů PHS za nové. Při demontáži PHS byly zjištěny poruchy především v soklových panelech. Zhotovitel zpracoval pasportizaci stávajícího stavu PHS v celé délce. Na základě provedené pasportizace bylo zjištěno, že velké množství hybridních panelů vykazuje skryté vady v pohltivé části. Tyto vady se plně rozvinuly při zahájení prací na stavebním objektu. Dále značná část hybridních panelů měla v soklové části pod úrovní terénu poškozené části panelů. Následně byla vydána Revizní zpráva pro znovupoužití prvku PHS ze dne 24.6.2016. Na základě tohoto pasportu zhotovitel navrhl kompletní výměnu hybridních panelů ve 100 % a pohltivých panelů v 6 %. AD se k dané tématice vyjádřil 4.7.2016 a s návrhem vyslovil souhlas.
Na základě těchto informací bylo vypracováno ZBV č. 24, které navyšovalo množství u položky č. 15 o 172,656 m
V rámci PDPS byla v souladu s požadavky objednatele provedena pasportizace stávajícího stavu PHS Měřín v dotčeném úseku stavby „D1 Modernizace — Úsek 18 Exit 134 Měřín — Exit 141 Velké Meziříčí západ“. Byl proveden průzkum stávající konstrukce PHS, vizuálně byly zjišťovány poruchy a zjištěny rozměry stávajících konstrukcí. Na základě této pasportizace byl v PDPS navržen rozsah výměny poškozených stávajících panelů PHS za nové. Při demontáži PHS byly zjištěny poruchy především v soklových panelech. Zhotovitel zpracoval pasportizaci stávajícího stavu PHS v celé délce. Na základě provedené pasportizace bylo zjištěno, že velké množství hybridních panelů vykazuje skryté vady v pohltivé části. Tyto vady se plně rozvinuly při zahájení prací na stavebním objektu. Dále značná část hybridních panelů měla v soklové části pod úrovní terénu poškozené části panelů. Následně byla vydána Revizní zpráva pro znovupoužití prvku PHS ze dne 24.6.2016. Na základě tohoto pasportu zhotovitel navrhl kompletní výměnu hybridních panelů ve 100 % a pohltivých panelů v 6 %. AD se k dané tématice vyjádřil 4.7.2016 a s návrhem vyslovil souhlas.
Na základě těchto informací bylo vypracováno ZBV č. 24, které navyšovalo množství u položky č. 15 o 172,656 m
V rámci PDPS byla v souladu s požadavky objednatele provedena pasportizace stávajícího stavu PHS Měřín v dotčeném úseku stavby „D1 Modernizace — Úsek 18 Exit 134 Měřín — Exit 141 Velké Meziříčí západ“. Byl proveden průzkum stávající konstrukce PHS, vizuálně byly zjišťovány poruchy a zjištěny rozměry stávajících konstrukcí. Na základě této pasportizace byl v PDPS navržen rozsah výměny poškozených stávajících panelů PHS za nové. Při demontáži PHS byly zjištěny poruchy především v soklových panelech. Zhotovitel zpracoval pasportizaci stávajícího stavu PHS v celé délce. Na základě provedené pasportizace bylo zjištěno, že velké množství hybridních panelů vykazuje skryté vady v pohltivé části. Tyto vady se plně rozvinuly při zahájení prací na stavebním objektu. Dále značná část hybridních panelů měla v soklové části pod úrovní terénu poškozené části panelů. Následně byla vydána Revizní zpráva pro znovupoužití prvku PHS ze dne 24.6.2016.


Winner: Eurovia CS, a.s.