Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-09
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221119 | 45233142: Road-repair work | 71250000 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: silnice II/272 v částli Lysé nad Labem - Litol, v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici v délce cca 1,245 km.
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice č. II/272 Lysá nad Labem - Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích státní, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění komunikace), veřejného osvětlení, úprava stávajících křižovatek a rekonstrukce mostu přes Litoslskou svodnici. Rekonstrukce silnice v celkové délce 1,245 km v úseku provozního staničení km 13,1 - 14,6 včetně rekonstrukce mostu ev. č. 272-005 včetně první mostní prohlídky. Předmětem je též rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu vč. přípojek a čsov. Dále viz. ZD.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
silnice II/272 v částli Lysé nad Labem - Litol, v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na Zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici v délce cca 1,245 km.
Předmětem díla je rekonstrukce vozovky silnice č. II/272 Lysá nad Labem - Litol v úseku ul. Mírová od křižovatky s ul. Na zemské stezce, Dobrovského sady a část ul. Jiráskova k mostu přes Litolskou svodnici, včetně rekonstrukce chodníků po obou stranách komunikace, parkovacích státní, vegetačních úprav, dešťové kanalizace (odvodnění komunikace), veřejného osvětlení, úprava stávajících křižovatek a rekonstrukce mostu přes Litoslskou svodnici. Rekonstrukce silnice v celkové délce 1,245 km v úseku provozního staničení km 13,1 - 14,6 včetně rekonstrukce mostu ev. č. 272-005 včetně první mostní prohlídky. Předmětem je též rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu vč. přípojek a čsov. Dále viz. ZD.
Předmětem ZBV (Změn během výstavby) č. 1-8 je v první řadě zvýšení kvality nově budovaných inženýrských sítí oproti zadávací dokumentaci. Dále se jedná o optimalizaci délek jednotlivých tras inženýrských sítí s ohledem na skutečné poměry navržené v Realizační dokumentaci stavby a konečně demolici stávající čerpací stanice v místě nově budované ČSOV. Předmětem ZBV 9 - 11: ZBV 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu ZBV 10, Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace
ZBV 11 Změna konstrukčních vrstev stávající komunikace oproti předpokladu PDPS a Instalace geotextilie v rozmezí parapláně a aktivní zóny; Změna materiálu obrub, záměna typu obrubu, skutečný rozsah odstranění nestmelených a stmelených vrstev.
Předmětem ZBV (Změn během výstavby) č. 1-8 je v první řadě zvýšení kvality nově budovaných inženýrských sítí oproti zadávací dokumentaci. Dále se jedná o optimalizaci délek jednotlivých tras inženýrských sítí s ohledem na skutečné poměry navržené v Realizační dokumentaci stavby a konečně demolici stávající čerpací stanice v místě nově budované ČSOV. Předmětem ZBV 9 - 11: ZBV 9 Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace v původním rozsahu ZBV 10, Zrušení nutnosti bourání stávající trasy kanalizace


Winner: ZEPRIS s.r.o.