Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-07
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Bauüberwachung für Tunnel (Trogbauwerk, Tunnelportal, Tunnel bis Haltepunkt Marienhof einschließlich Rettungsschächte) und Haltepunkt Hauptbahnhof. Die Überwachungstätigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete: Fahrbahn, Oberleitungsanlagen, konstruktiver Ingenieurbau, sonstige elektrotechnische Anlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Gebäude, TGA/HLS, Spezialtiefbau, Tunnelbau.
Baubegleitende Leistungen: Vermessung, Geotechnik/Abfallmanagement, Leistungen nach Baustellenverordnung, Vertrags- und Nachtragsmanagement.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauüberwachung für Tunnel (Trogbauwerk, Tunnelportal, Tunnel bis Haltepunkt Marienhof einschließlich Rettungsschächte) und Haltepunkt Hauptbahnhof. Die Überwachungstätigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete: Fahrbahn, Oberleitungsanlagen, konstruktiver Ingenieurbau, sonstige elektrotechnische Anlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Gebäude, TGA/HLS, Spezialtiefbau, Tunnelbau.
Baubegleitende Leistungen: Vermessung, Geotechnik/Abfallmanagement, Leistungen nach Baustellenverordnung, Vertrags- und Nachtragsmanagement.
Seit Vertragsbeginn haben sich bei den zu überwachenden Maßnahmen Hp Hauptbahnhof, Hp Marienhof und Tunnel West gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Projektablauf störungsbedingt erhebliche Änderungen in zeitlicher Hinsicht aber auch hinsichtlich des Leistungsumfangs ergeben. Um diesen Änderungen Rechnung zu tragen, haben die Parteien den veranschlagten Personaleinsatzplan gemeinsam überprüft und nach Maßgabe der zeitlichen, quantitativen und qualitativen Anforderungen an die Bauüberwachung angepasst. Die Anpassungen betreffen hier die Personale für Vertragsmanagement, Konstruktiver Ingenieurbau, Spezialtiefbau, QM / Dokumentation, Geotechnik / Geologie / Hydrogeologie, Abrechnung und Entsorgung.- LÄ15
Seit Vertragsbeginn haben sich bei den zu überwachenden Maßnahmen Hp Hauptbahnhof, Hp Marienhof und Tunnel West gegenüber dem ursprünglich vorgesehenen Projektablauf störungsbedingt erhebliche Änderungen in zeitlicher Hinsicht aber auch hinsichtlich des Leistungsumfangs ergeben. Um diesen Änderungen Rechnung zu tragen, haben die Parteien den veranschlagten Personaleinsatzplan gemeinsam überprüft und nach Maßgabe der zeitlichen, quantitativen und qualitativen Anforderungen an die Bauüberwachung angepasst. Die Anpassungen betreffen hier die Personale für Vertragsmanagement, Konstruktiver Ingenieurbau, Spezialtiefbau, QM / Dokumentation, Geotechnik / Geologie / Hydrogeologie, Abrechnung und Entsorgung.


Winner: Arcadis Germany GmbH