Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-02
Buyer: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45231000 | 45232000 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45244000: Marine construction works

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
[1]Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 784 obejmuje:
4)	rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 3900E ul. Przedborskiej oraz drogi gminnej nr 112077E Plac Wolności,
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem  terminu  do  wniesienia  odwołania  w  taki  sposób, aby  mógł  on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
III. Odwołanie wnosi się w terminie 6  miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
[1]Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 na odcinku Stanisławice - Pławno. Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 784 obejmuje:
4) rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 3900E ul. Przedborskiej oraz drogi gminnej nr 112077E Plac Wolności,
Aneks nr 2 z dn 29.11.2022 r wprowadzenie do umowy zapisów dot. przyznania dofinansowania w ramach RPO WŁ
Aneks nr 4 z dn. 17.02.2023 r. na podst. Protokołu konieczności nr 1 ( roboty zwiększające i zmniejszające) dot. 1. weryfikacji rozliczenia robót przygotowawczych polegających na usunięciu drzew i krzewów na działkach przeznaczonych na budowę drogi dojazdowej i dróg dojazdowych nie ujętych w formularzu oferty. 2. dostosowaniu przedmiaru robót do rzeczywistej ilości usuniętych naniesień roślinnych wzdłuż drogi woj. Nr 784. 3 dostosowanie przedmiaru robót fwo - roboty drogowe - droga objazdowa do rzeczywistych ilości wykonanych robót dla poszczególnych pozycji FWO. Protokołu konieczności nr 2 dot. 1. zwiększeniu grubości warstwy humusu powyżej 10 cm 1.	W trakcie realizacji robót stwierdzono występowanie warstwy humusu o miąższości  od 10 do 50 cm. Dokonano pomiarów geodezyjnych robót oraz sporządzono dokumentacje fotograficzną (załącznik nr 2). Kosztorys ofertowy (poz. 12,13) oparty na projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej D. 01.02.02 określał  mechaniczne usunięcie warstwy humusu o grubości do 10 cm. Zgodnie z zapisami STWiORB D. 01.02.02, głębokość zalegania humusu powinna być rozliczana wg. faktycznego stanu występowania. Z uwagi na zróżnicowaną grubość warstwy  humusu i darniny zwiększona ilość nakładów zostanie rozliczona w m3 zgodnie z operatami geodezyjnymi przyjmując cenę jednostkową poprzez interpolację pozycji 11 i 12 kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem korekty braku mobilizacji sprzętu. Na dzień sporządzenia protokołu Wykonawca przedstawił inwentaryzację powykonawczą na odcinkach o łącznej powierzchni 5 998,00 m2 i objętości  1439,52 m3  co daje średnią grubość 24 cm.  Powyższe ilości dotyczą wykonanego zakresu robót (ok. 40%).
Ze względu na duże prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych grubości zalegania humusu przyjęta wartość w m3 dla zwiększonej grubości pozwoli na  rozliczenia pozostałego zakresu powierzchni do odhumusowania.
2. zmiany technologii wykonania jednego z odcinków kanalizacji deszczowej w ulicy Częstochowskiej w m. Pławno. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej DA2-DA5 w technologii przewiertu sterowanego. STWiORB D.03.02.01 oraz przedmiar robót przewidują wykonanie 2 komór przewiertowych, tymczasem dla konkretnego układu studni rewizyjnych i założonej maksymalnej możliwej długości wykonania 1 odcinka przewiertu wynoszącej 40 m, ich liczba musi wynosić co najmniej 6 szt. Spowoduje to rozbiórkę nawierzchni w większym zakresie niż pierwotnie zakładana, pozostawiając mniejszy odcinek jezdni bez rozbiórki. Ponadto na trasie przewiertu mogą wystąpić instalacje podziemne nieujęte w dokumentacji projektowej lub posadowione w innej lokalizacji lub na innej rzędnej. Podczas pracy maszyna przewiertowa może uszkodzić tego typu instalacje, co może się wiązać się z wykonaniem kolejnych wykopów otwartych celem napraw uszkodzonych instalacji.


Winner: DROG-BUD Sp. z o.o.