Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2016-03-10
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Region: Budapest
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45231400 | 45234113

Technical requirements: A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem projekt keretében Száva és Hungária kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése.
A KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Száva és Hungária kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
— 3 db új, acélszerkezetű tetőpódium létesítése ill. 1 db meglévő tetőpódium lépcsővel és ajtóval történő bővítése,
A KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú „A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem” projekt keretében Száva és Hungária kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése az alábbiakban és a dokumentációban részletezettek szerint:
— 3 db új, acélszerkezetű tetőpódium létesítése ill. 1 db meglévő tetőpódium lépcsővel és ajtóval történő bővítése,
2.1. Támogatási Szerződés a Megrendelő, az NFÜ és a KIKSZ Zrt. között létrejött 1056/11-30/2012/1053 sz. támogatási szerződés, kiegészítve annak módosításaival.
5.1.: Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkákat, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 131. napig elvégezni, az alábbi ütemezés szerint:
— Száva kocsiszínben a Műszaki Leírás 2.2.10 pontja szerint az emelési terület bővítésének és a födém megerősítésének elkészültét követő rész műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 88 nap;
— Száva kocsiszínben a Műszaki Leírás 2.2.3.1.5 pontja szerint az új tetőszerelő pódium elkészültét követő rész műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 90 nap,
— Száva kocsiszínben a Műszaki Leírás 2.2.3.1.1 pontja szerinti homokfeltöltő rendszer és 2.2.3.1.3 pontja szerinti járműmosó telepítésének elkészültét követő rész műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 119 nap;
— Száva és Hungária kocsiszínekben elvégzett átalakítások teljes műszaki átadás-átvétel lezárása: 131 nap.
A Vállalkozó 14.8.2014 napján kelt levelében akadályt közölt a 3. részteljesítési időpont vonatkozásában. Okirattal igazolta, hogy a Szerződés megkötését megelőzően 2014. 11. elején, a Közbeszerzési eljárásban való ajánlattétele előtt ajánlatot kért a KLEIN gyártmányú fékhomok töltő berendezés leszállítására az azokat forgalmazó NEMETecH Mérnökiroda Kft-től. A Szállító 6.11.2014 napján kelt levelében a fékhomok töltő berendezés szállítását 84 napos határidővel igazolta vissza. A jogorvoslati eljárás miatt a Szerződés megkötésére csak 17.7.2015 napján kerülhetett sor. Vállalkozó a szerződéskötést követően tudta csak a fékhomok töltő berendezést megrendelni, tekintettel arra, hogy a megrendelés nyári időszakra esett, a Szállító a szállítást a gyártó Klein Anlagenbau AG-nél esedékes nyári szabadságolások miatt 112 napos határidővel vállalta. A Vállalkozó emiatt a fékhomok töltő berendezés beépítésére vonatkozó szerződéses feladatát 28 napos késedelemmel tudja csak teljesíteni.