Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-08
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce. Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín. Jedná se o komunikaci dálničního typu v navrhované kategorii D 27,5/120. Celková délka 8,137 km (staničení 109,260 - 117,397 km). Trasa dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín vede mimo zastavěná území okolních obcí. Dálnice D3 je v předmětném úseku novostavbou vedenou převážně po zemědělských pozemcích, přičemž v části trasy je dálnice vedena zhruba ve stopě dnešní dálnice I/3. Původní silnice I/3 je sama o sobě přeložkou, takže již tato komunikace byla vedena mimo zastavěná území. Pokud pomineme ojedinělé stavby v trase dálnice, které budou ve většině případů v rámci stavby odstraněny, tak nejbližšími objekty jsou budovy společnosti DCD Ideal Dynín, které leží cca 55 m od osy navržené dálnice a dále budovy dvora Švamberk a sousedícího obytného objektu. nejbližší objekty obce Neplachov se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 m od osy dálnice, stejně jako dvůr Švamberk, objekty obcí Bošilec, Dynín a Ševětín jsou zcela mimo trasu D3.
F 2017 035118 (ZBV 8), 035135 (ZBV 14), 035255 (ZBV 15), 035263 (ZBV 16), 035293 (ZBV 17), 035309 (ZBV 18), 035426 (ZBV 20),
F 2018 010140 (ZBV 22), 020290 (ZBV 23), 020371 (ZBV 12), 033754 (ZBV 28), 033789 (ZBV 41), 038197 (ZBV 29), 042826 (ZBV 40), 042828 (ZBV 42), 042829 (ZBV 45),
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o Změny související s dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS. V rámci RDS byla zmenšena výměra konstrukce ORL a zmenšena a upravena stavební jáma pro uložení ORL, z důvodu specifického prostorového uspořádání ORL dodavatele FUCHS Zeithain GmbH. Tato úprava nemá vliv na požadované technické parametry ORL, které jsou ve všech bodech spl-něny. Na základě pokynu Správce stavby č. 30 byla zvýšena niveleta odtoku z ORL o 0,34 m, v souvislosti s tím se zvýšila úroveň založení jímky. V důsledku nutnosti výměny rašelin, která se prováděla v místě SO 302.1, bylo z předmětného SO vypuštěno zabezpečení stavební jámy štětov-nicemi a také zmenšen rozsah zemních prací, které jsou nyní započteny v rámci ZBV č. 25.
Jedná se o Změny související s dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS. V rámci RDS byla zmenšena výměra konstrukce ORL a zmenšena a upravena stavební jáma pro uložení ORL, z důvodu specifického prostorového uspořádání ORL dodavatele Fuchs Zeithain GmbH. Tato úprava nemá vliv na požadované technické parametry ORL, které jsou ve všech bodech splněny. Na základě pokynu Správce stavby č. 30 byla zvýšena niveleta odtoku z ORL o 0,34 m, v souvislosti s tím se zvýšila úroveň založení jímky. V důsledku nutnosti výměny rašelin, která se prováděla v místě SO 302.1, bylo z předmětného SO vypuštěno zabezpečení stavební jámy štětovnicemi a také zmenšen rozsah zemních prací, které jsou nyní započteny v rámci ZBV č. 25.
Jedná se o Změny související s dopracováním projektové dokumentace do stupně RDS. V rámci RDS byla zmenšena výměra konstrukce ORL a zmenšena a upravena stavební jáma pro uložení ORL, z důvodu specifického prostorového uspořádání ORL dodavatele FUCHS Zeithain GmbH. Tato úprava nemá vliv na požadované technické parametry ORL, které jsou ve všech bodech splněny. Na základě pokynu Správce stavby č. 30 byla zvýšena niveleta odtoku z ORL o 0,34 m, v souvislosti s tím se zvýšila úroveň založení jímky. V důsledku nutnosti výměny rašelin, která se prováděla v místě SO 302.1, bylo z předmětného SO vypuštěno zabezpečení stavební jámy štětovnicemi a také zmenšen rozsah zemních prací, které jsou nyní započteny v rámci ZBV č. 25.


Winner: Metrostav, a.s.