Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-08
Buyer: Krajská zdravotní, a.s.
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45215100 | 45300000 | 45400000

Technical requirements: Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce
Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. stavební práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie na základě zpracované projektové dokumentace.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách, zejména pak v jeho Příloze č. 1.
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016323 Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. stavební práce
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie na základě zpracované projektové dokumentace.
Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru smlouvy o dílo, který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách, zejména pak v jeho Příloze č. 1.
ZL 38 doplnění pohonů dveřních křídel a doplnění technických prvků pro ovládání hliníkových dveří v rámci objektu KAPIM
ZL 39 aktualizace a revize DPS v oblasti TZB (VZT chlazení) stropu 5NP, nutné přepracování výrobní dokumentace
ZL 40 nutné rozebrání již hotových SDK příček v prostorách 1NP KAPIM, přepracování rozvodů elektro, aby bylo docíleno nových požadavků
ZL 32 doplnění silnoproudé a slaboproudé kabeláže, aby bylo docíleno funkčního popisu, uvedeného v aktualizované DPS
ZL 46 úprava nově vyrobených oken tak, aby korespondovala s novým půdorysným rozložením místností v 1NP a 4NP KARDIO část A
Zadání daných prací jinému dodavateli by vedlo při realizaci k pozastavování stavby do doby výběru příslušného dodavatele, pozastavení by vedlo k nárůstu nákladů, narušení postupů výstavby, zpomalení prací a v konečném důsledku i k ohrožení termínu dokončení stavby a tím ohrožení termínu, který je stanoven pro dokončení poskytovatelem dotace jako podmínka pro poskytnutí dotace (ve výši 500 mil. Kč). Zadání jinému dodavateli by zároveň vedlo k nepřiměřenému štěpení odpovědnosti za vady.


Winner: Metrostav a.s.