Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-09-25
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112000 | 45221112 | 45234116 | 45234160 | 45262310
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Str. 5703, MRO – MFL, Neubau EÜ km 0,103 ü. d. Mühlbach mit Rückbau EÜ km 0,088 im Bf Rosenheim einschl. OLA-Anpassungen; Zweitbekanntmachung
In der Zweitausschreibung zur EÜ Mühlbach ergeben sich Leistungsänderungen in Bezug auf die zu erbringenden OL Arbeiten. Weiterhin Inhalt der Ausschreibung sind die Maßnahmen zur Ausisolierung der Gleise 7-20. Hierbei sind ISOs in das Kettenwerk einzubauen, die Fahrdrähte durch Stoßklemmen zu öffnen und zu schließen. Zudem ist das Verschwenken des Kettenwerks in allen Gleisen zur Baufeldfreimachung in den Sperrpausen durchzuführen und nach dem Hochstopfen der Gleise 11-13 die OL entsprechend zu regulieren.
Im Gegensatz zur Erstausschreibung entfallen die Arbeiten zum Ein- und Rückbau der Trenner, Schalter und bauzeitlichen OL Masten in den Gleisen 1-6. Zudem entfallen die Arbeiten zum Fahrdraht- sowie Quertragwerkstausch nach Beendigung der Maßnahme. Diese Arbeiten werden als separate OL Maßnahmen vor- bzw. nach der Hauptbauleistung ausgeführt.
Zudem ergeben sich durch die betriebliche Neuanmeldung der Baumaßnahme neue Sperrpausen, die Reihenfolge der Sperrungen der einzelnen Gleispaare wurde hierbei ebenfalls angepasst.
Str. 5703, MRO – MFL, Neubau EÜ km 0,103 ü. d. Mühlbach mit Rückbau EÜ km 0,088 im Bf Rosenheim einschl. OLA-Anpassungen; Zweitbekanntmachung
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
In der Zweitausschreibung zur EÜ Mühlbach ergeben sich Leistungsänderungen in Bezug auf die zu erbringenden OL Arbeiten. Weiterhin Inhalt der Ausschreibung sind die Maßnahmen zur Ausisolierung der Gleise 7-20. Hierbei sind ISOs in das Kettenwerk einzubauen, die Fahrdrähte durch Stoßklemmen zu öffnen und zu schließen. Zudem ist das Verschwenken des Kettenwerks in allen Gleisen zur Baufeldfreimachung in den Sperrpausen durchzuführen und nach dem Hochstopfen der Gleise 11-13 die OL entsprechend zu regulieren.
Im Gegensatz zur Erstausschreibung entfallen die Arbeiten zum Ein- und Rückbau der Trenner, Schalter und bauzeitlichen OL Masten in den Gleisen 1-6. Zudem entfallen die Arbeiten zum Fahrdraht- sowie Quertragwerkstausch nach Beendigung der Maßnahme. Diese Arbeiten werden als separate OL Maßnahmen vor- bzw. nach der Hauptbauleistung ausgeführt.
Zudem ergeben sich durch die betriebliche Neuanmeldung der Baumaßnahme neue Sperrpausen, die Reihenfolge der Sperrungen der einzelnen Gleispaare wurde hierbei ebenfalls angepasst.
Erforderliche zusätzliche Leistungen zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrages: Die Entsorgung der Oberbaustoffe musste durch den AG zum Schutze der Anwohner kurzfristig schienengebunden durchgeführt werden. Hierzu waren insbesondere zusätzliche Rangierarbeiten erforderlich.
Wechsel des AN ist aus technischen Gründen nicht möglich: Die Rangierarbeiten im Rahmen der vertraglich vereinbarten Verladung der Oberbaustoffe parallel zu den Logistikleitungen der Baustelle waren nur durch den beauftragen AN möglich.
Wechsel des AN ist mit erheblichen Schwierigkeiten oder Zusatzkosten verbunden: Die Rangierarbeiten im Rahmen der vertraglich vereinbarten Verladung der Oberbaustoffe parallel zu den Logistikleitungen der Baustelle waren nur durch den Beauftragen AN möglich.


Winner: PORR GmbH & Co. KGaA