Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-22
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services | 71530000: Construction consultancy services | 71540000: Construction management services | 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – etap I”
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania robót budowlanych obejmujących rozbudowę Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej ETAP I w zakresie przebudowy ul. Pszczyńskiej (DK86) na odcinku od węzła Murckowskiego do zjazdu na węzeł Kolista, rozbudowy węzła Kolista na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej, Kolistej oraz 73 Pułku Piechoty oraz budowy węzła na przecięciu ul. Pszczyńskiej (DK86) z ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) w K-cach wraz z budową i przebud. niezbędnej inf. technicznej. Zakres rzeczowy inwest. opisany w pkt 11.2 SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest do wyk. zadań i czynności mających na celu zrealizowanie i rozliczenie inwestycji zgodnie z przepisami  prawa, w tym opisanych   w SIWZ w pkt. 11.4  A, B, C, oraz do wyk. czynności zastrzeżonych w umowie o roboty bud. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w sposób kompleksowy, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad robotami.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania robót budowlanych obejmujących rozbudowę Drogi Krajowej nr 81 od węzła autostrady A-4 z DK-86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej ETAP I w zakresie przebudowy ul. Pszczyńskiej (DK86) na odcinku od węzła Murckowskiego do zjazdu na węzeł Kolista, rozbudowy węzła Kolista na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej, Kolistej oraz 73 Pułku Piechoty oraz budowy węzła na przecięciu ul. Pszczyńskiej (DK86) z ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) w K-cach wraz z budową i przebud. niezbędnej inf. technicznej. Zakres rzeczowy inwest. opisany w pkt 11.2 SIWZ.Wykonawca zobowiązany jest do wyk. zadań i czynności mających na celu zrealizowanie i rozliczenie inwestycji zgodnie z przepisami prawa, w tym opisanych w SIWZ w pkt. 11.4 A, B, C, oraz do wyk. czynności zastrzeżonych w umowie o roboty bud. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w sposób kompleksowy, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad robotami.
1. Zamawiający podwyższa wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu o kwotę brutto 520.874,20 PLN, (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł, 20/100), w tym netto 423.474,96 PLN i podatek VAT 23%,
2. W wyniku podwyższenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu zmienia się § 3 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:
1."Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2.063.844,77 PLN brutto (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery PLN, 77/100), w tym kwota netto 1.677.922,58 PLN i podatek VAT w wys. 23%, obejmujące:
a) wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto 1.122.498,00 PLN (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem PLN, 00/100), w tym kwota netto 912.600,00 PLN i podatek VAT w wys. 23%,
b) wynagrodzenie z tytułu usług nadzoru autorskiego w wysokości brutto 112.176,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście PLN, 00/100), w tym kwota netto 91.200,00 PLN i podatek VAT w wys. 23%,
c) wynagrodzenie z tytułu wydłużenia terminu realizacji usług IK (koszty utrzymania biura) w wysokości brutto 249.444,00 PLN brutto (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery PLN, 00/100), w tym netto 202.800,00 PLN i podatek VAT w wys. 23 %, które zostanie rozliczone jako dopłata do poz. 1, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy,
d) wynagrodzenie za usługi z tytułu wystąpienia robót dodatkowych w wysokości w wysokości brutto 58.852,57 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa PLN, 57/100) w tym kwota netto 47.847,62 zł i podatek VAT w wys. 23%, które zostanie rozliczone jako dopłata do poz. 2, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy,
e) wynagrodzenie za dodatkowe usługi IK związane z nadzorem budowlanym w wydłużonym okresie realizacji o 24 miesięcy tj.  od 28.12.2019r. do 27.12.2021r. w wysokości brutto 520.874,20 PLN, (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery zł, 20/100), w tym netto 423.474,96 PLN i podatek VAT w wys. 23 %, rozliczane według § 4 ust. 1 pkt 3) umowy.”
Zmiana umowy dokonana  na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, dotyczy podwyższenia  wynagrodz. z tytułu ponoszenia dodat. kosztów związanych z zatrudnieniem personelu IK w wydłużonym okresie realizacji robót budowl. i koniecznością sprawowania nadzoru inwestorskiego o dodatkowe 24 miesiące w stosunku do pierwotnego okresu wykonania poza zakres świadczenia wynikający ze złożonej oferty oraz zawartej umowy. Świadczenie dodat. usług IK w wydłużonym okresie jest niezbędne w celu uzyskania prawidłowego nadzoru inwestorskiego oraz wykonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją Inwestycji. Zmiana wykonawcy jest niemożliwa ze względów technicznych i  ekonomicznych oraz interoperacyjności, gdyż usługi nadzoru winny być realizowane w pełnej zgodności tak, aby współdziałać z realizacją robót budowlanych. Wartość usług dodat.. nie przekracza 50% wartości zamówienia i stanowi 46,40%.


Winner: Sweco Consulting Sp. z o.o