Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-08-29
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Jedná se o rekonstrukci dvou úseků silnic v Novém Městě nad Metují (úsek A a B – viz příloha projektové dokumentace B-1 Přehledná situace stavby), které navazují na již zrealizované rekonstrukce úseků silnic nebo jsou v projektové přípravě. Úsek A začíná na křižovatce silnice II/308 – ulice 1. máje a silnice III/30821 na Žižkově náměstí v Krčíně, pokračuje po mostě přes Metuji a končí na křižovatce silnice II/308 – ulice 1. máje a silnice II/258 – ulice Havlíčkova, ulice Na Strážnici a ulice Náchodské (křižovatka U Papežů). Celková délka rekonstruovaného úseku A je 348,0 m. Úsek B začíná napojením na zrekonstruovaný úsek silnice III/28520 za mostem přes železniční trať u Vrchovin, prochází křižovatkou silnic III/28520 a III/28521 a končí na okružní křižovatce silnice III/25521 a silnice I/14 ve Vrchovinách. Celková délka rekonstruovaného úseku B je 1097,0 m.
Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie (Integrovaný regionální operační program, specifický cíl 1.1)
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány (žádné nejsou), nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
Původní žulové obrubníky na mostě v Krčíně, které měly být znovu osazeny zpět, nesplňují po jejich kontrole správnou kvalitu pro umístění do stavby. Proto je nutné zajistit nákup nových žulových obrub, které budou umístěny do stavby.
Po zjištění skutečného stavu nosné konstrukce mostu byla provedena diagnostika přepínací výztuže, pasport skutečného stavu komor mostních nosníků (koroze třmínků, dobetonávky). Tato diagnostika mostu shledala, že je nutné provést sanace komor a jejich vyčištění, reinjektáž kanálků, uzavření nosníků - ztracené bednění nosníků.
Při provádění sanací podloží zemní pláně silnice III/28520 v úseku extravilánu obce Vrchoviny, tj. v úseku staničení km 0,020-0,788, bylo zjištěno po provedení statických zatěžovacích zkoušek, že únosnost zemní pláně je po výměně podloží v tl. 0,5m nedostačující z důvodu zvodnění podloží a je třeba v některých úsecích silnice přistoupit k rozsáhlejší sanaci podloží pod paraplání. Ve vytipovaných úsecích staničení km 0,040-0,420 vlevo, km 0,480-0,670 vlevo a km 0,360-0,400 vpravo bude provedena výměna podloží pod paraplání v tl. 0,50 m. Tím dojde ke zvýšení únosnosti podloží rozšířených sanovaných okrajů vozovky a dosažení min požadované únosnosti zemní pláně Edef2=45 MPa.


Winner: Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.