Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-16
Buyer: Füzéri Várgondnokság
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30231320 | 30236000 | 30237200 | 48810000: Information systems | 48900000

Technical requirements: A XVI. században virágzó és a XVII. század végén elpusztult füzéri vár visszaépített tereibe készülő enteriőr rekonstrukciójához kiállítási hardver és hangtechnikai eszközök, üzemeltetési hardvereszközök beszerzése, beszerelése, telepítése a közbeszerzési dokumentációban részletezett tartalommal, mennyiségi és műszaki követelményekkel az alábbiak szerint:
A tárgyak elkészítését/beszerzését követően a helyszínre szállítás, elhelyezés, illetve szükség szerinti rögzítés, telepítés, beüzemelés, egy hetes üzempróba lefolytatása az Eladó feladata. A felhívásban és a dokumentációban megnevezett, típusjellel, névvel jelölt eszközök, anyagok, elemek, berendezések, stb. azzal egyenértékű más anyagokkal, gyártmányokkal és típusokkal is helyettesíthetőek, a megnevezés az eszközök jellegének (teljesítőképesség, anyagminőség, alkalmazási engedély, geometriai méretek, jellemzők) egyértelmű meghatározása érdekében történt.
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. december 29. A módosítás jogalapja: a közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (n Kbt.) 141. § (4) bek. c) pont.
A XVI. században virágzó és a XVII. század végén elpusztult füzéri vár visszaépített tereibe készülő enteriőr rekonstrukciójához kiállítási hardver és hangtechnikai eszközök, üzemeltetési hardvereszközök beszerzése, beszerelése, telepítése a közbeszerzési dokumentációban részletezett tartalommal, mennyiségi és műszaki követelményekkel az alábbiak szerint:
A tárgyak elkészítését/beszerzését követően a helyszínre szállítás, elhelyezés, illetve szükség szerinti rögzítés, telepítés, beüzemelés, egy hetes üzempróba lefolytatása az Eladó feladata. A felhívásban és a dokumentációban megnevezett, típusjellel, névvel jelölt eszközök, anyagok, elemek, berendezések, stb. azzal egyenértékű más anyagokkal, gyártmányokkal és típusokkal is helyettesíthetőek, a megnevezés az eszközök jellegének (teljesítőképesség, anyagminőség, alkalmazási engedély, geometriai méretek, jellemzők) egyértelmű meghatározása érdekében történt.
Az eladóként szerződő félnek az eszközök alapmennyiségének leszállítását 2023. március 14-ig kell teljesítenie, a szerződés hatályba lépésétől számított 6 hónapos időtartam alapján meghatározott 2023. január 1. helyett.
1. Az eladóként szerződő félnek hét különböző hardvereszközt a „Füzér REG-ÉLŐ VÁR kiállítási és üzemeltetési eszközök beszerzése 1. rész - Bútorok” tárgyú szerződés alapján szállítandó bútorokba kell beépítenie, mely szerződés teljesítési határideje meghosszabbításra került, a bútorok, melyekbe a hardvereszközöket be kell építeni még nem állnak rendelkezésre a helyszínen.
2. „Az eladóként szerződő félnek egy hardvereszközt a "REG-ÉLŐ VÁR berendezések, felszerelések beszerzése 1. rész - Reprodukciós tárgyak” tárgyú szerződés alapján szállítandó tartószerkezetbe kell beépítenie, mely szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás még folyamatban van, a tartószerkezet nem áll rendelkezésre a helyszínen.
3. A szerződés 2.2. pontja szerint a tárgyak elkészítését/beszerzését követően a helyszínre szállítás, elhelyezés, illetve szükség szerinti beépítés/rögzítés/beszerelés, egy hetes üzempróba lefolytatása az Eladó feladata. A helyszínre szállítás feltételei, melyeket a Közbeszerzési dokumentáció 4. Műszaki leírásának I.2.1 és I.2.7 pontja részletez, 2022. december 12-től kezdve előreláthatóan 2023. február 15-ig nem biztosítottak. A Felsővárat kiszolgáló, a Füzérvári Sáfárház Nonprofit Kft. által üzemeltetett TK 500 teherkötélpálya meghibásodott. 2022. december 12-től nem működik a felvonó, mert a nagy havazás és viharos szél következtében egy fa dőlt rá a felvonó kötélre. Kárfelmérést, javítást, próbaüzemet követően vehető ismét használatba a felvonó. Mindezek alapján a TK 500 teherkötélpályán 2023. február 15-ig teherszállítás nem lehetséges, ezáltal az Eladó akadályozott a szerződés határidőben való teljesítésében.


Winner: Mediatek Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság