Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-02
Buyer: Consorzio di bonifica Adige Euganeo
Country: IT
Contract type: Services
CPV classification: 71321200 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Servizio della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica «Cavariega» e Gorzon Superiore Frattesina e il fiume Adige
Servizio della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica «Cavariega» e Gorzon Superiore Frattesina e il fiume Adige.
Appalto relativo al servizio di «Ingegneria ed Architettura» finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento denominato «Lavori di interconnessione idraulica tra i bacini di bonifica Cavariega e Gorzon Superiore Frattesina ed il Fiume Adige». L’incarico si articola nelle seguenti attività: progettazione definitiva, redazione dello studio di impatto ambientale, progettazione esecutiva, redazione della relazione geologica, geotecnica, geomorfologica, idrogeologica, sismica, idrologica e idraulica, redazione del piano particellare di esproprio, esecuzione dei rilievi topografici, esecuzione delle indagini geognostiche, esecuzione di campagne di analisi della qualità delle acque e dei sedimenti, redazione della relazione di caratterizzazione chimica dei sedimenti, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo.
L’importo a base d’asta del servizio risultava pari a 409 692,37 EUR al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, ed è stato calcolato ai sensi del D.M. 17.6.2016, su un importo di lavori pari a 14 500 000,00 EUR relativo al progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dalla stazione appaltante, di importo complessivo pari a 23 000 000,00 EUR.
Il servizio della progettazione definitiva ed esecutiva è stato aggiudicato all’operatore economico «RTP i4 Consulting Srl - Etatec Studio Paoletti Srl - Studio Rinaldo Srl - E-Farma Engineering & Consulting Srl - Geol Devi Fincato» per l'importo contrattuale di 256 590,33 EUR al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 37,37 % sull’importo a base d’asta.
Il progetto definitivo datato 15.1.2021, aggiornato a seguito dell’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, delle prescrizioni degli enti competenti e delle osservazioni delle ditte espropriande, ammonta a complessivi 31 035 000,00 EUR.
In fase di esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva si è configurata la necessità di dare luogo a talune variazioni progettuali in relazione a circostanze ed esigenze insorte in corso di esecuzione del servizio non originariamente previste, ma comunque ammissibili per una modifica del contratto d’appalto del servizio di progettazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
Si riportano, di seguito, le principali motivazioni che hanno comportato un aumento dei costi per la realizzazione dell’intervento:
1) «Nuove opere oggetto di progettazione»: si sono apportate alcune modifiche al PFTE finalizzate a una più razionale e funzionale utilizzazione degli impianti esistenti, che hanno comportato un diverso costo delle opere rispetto a quelle del progetto di fattibilità tecnico-economica;
2) «Indagini geognostiche delle aree interessate dal progetto»: a seguito di approfondite indagini geognostiche eseguite per conto del gruppo di progettazione nell’ambito della redazione del progetto definitivo, è emersa una scarsa portanza dei terreni in corrispondenza all’ubicazione dei manufatti di progetto più impegnativi; tutto ciò ha comportato un importante aumento dei costi delle opere progettate in quanto necessitanti di onerose opere di sottofondazione in jet grouting e diaframmi profondi;
3) «Prescrizioni Genio Civile»: con parere n. 263649 del 3.7.2020 del direttore dell'Unità organizzativa Genio civile di Padova in riferimento alla richiesta di parere idraulico sul progetto definitivo, sono state formulate una serie di integrazioni da apportare nel progetto che hanno comportato un aumento dei costi delle opere e conseguentemente del servizio oggetto di appalto;
4) «Terre e rocce da scavo»: le analisi chimiche condotte sui terreni oggetto di scavo hanno evidenziato la necessità di riutilizzare parte di essi in ambito arginale, escludendo la possibilità di procedere ad un loro stendimento sui terreni latistanti.
La movimentazione delle terre e rocce da scavo all’interno del cantiere ha comportato un importante onere aggiuntivo delle opere progettate.
Pertanto, il costo complessivo del progetto è passato da 23 000 000,00 EUR, relativo al livello «di fattibilità tecnico-economica», a 31 035 000,00 EUR, relativo al livello «definitivo», mentre i lavori a base d’asta sono rispettivamente variati da 14 500 000,00 EUR a 20 151 715,34 EUR.
— modifica per cause impreviste ed imprevedibili (art. 106, comma 1, lettera c) quali la scarsa capacità portante dei terreni, le prescrizioni di altri enti e le analisi chimiche sui terreni oggetto di scavo.


Winner: RTI i4 Consulting srl & Partners