Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-20
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233125: Urban road construction work | 45233130: Road works

Technical requirements: Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce novostavby dálnice D3 v úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí v kategorii D27,5/120, o délce 22,6.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.
Tato změna řeší všechny práce, které byly zdokumentovány dle čl. 12.1 VOP Měření – Správce stavby měří každou provedenou práci. Součástí tohoto ZBV je navýšení měrných jednotek na zřízení provizorního přejezdu SDP v km 78,420 – 78,540 v délce 120 m, který byl zbudován v roce 2014 na základě pokynu správce stavby z důvodu nedořešené situace kolem Motocentra – nutnost převedení dopravy z PJP před Motocentrem do LJP. Zrušení tohoto přejezdu není předmětem ZBV, jako i zrušení dočasného přejezdu SDP k Armex Oil. Demontáže by měly být řešeny v budoucnu po zrušení vjezdu do Motocentra. K zřízení SDP byly využity doměrky k položkám stávajícím, kromě pol. 58301 kryt ze silničních panelů, kde panely byly použity na ochranu kabelů v SDP. Položka 014102b byla v tomto ZBV zcela zrušena z důvodů, že asfaltové vrstvy jsou frézované a recyklát využit k další potřebě.
Tato změna řeší všechny práce, které byly zdokumentovány dle čl. 12.1 VOP Měření – Správce stavby měří každou provedenou práci. Součástí tohoto ZBV je navýšení měrných jednotek na zřízení provizorního přejezdu SDP v km 78,420 – 78,540 v délce 120 m, který byl zbudován v roce 2014 na základě pokynu Správce stavby z důvodu nedořešené situace kolem Motocentra – nutnost převedení dopravy z PJP před Motocentrem do LJP. Zrušení tohoto přejezdu není předmětem ZBV jako i zrušení dočasného přejezdu SDP k Armex Oil. Demontáže by měly být řešeny v budoucnu po zrušení vjezdu do Motocentra. K zřízení SDP byly využity doměrky k položkám stávajícím, kromě pol. 58301 kryt ze silničních panelů, kde panely byly použity na ochranu kabelů v SDP. Položka 014102b byla v tomto ZBV zcela zrušena z důvodů, že asfaltové vrstvy jsou frézované a recyklát využit k další potřebě.



Winner: Strabag, a.s.