Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-21
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Stavba tvoří severovýchodní obchvat města Jaroměře. Začátek stavby je na MÚK Jaroměř sever, která bude postavena v rámci stavbyD1107, přechází přes Labe severně od Jaroměře, Čáslavek a Dolan, jižně od Svinišťan, konec stavby je před Velkým Třebešovem, což jenapojení na obchvat České Skalice. Součástí stavby je výstavba křižovatek, přeložky sítí a úpravy silnic III.tříd, místních a účelovýchkomunikací a přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů. Navrhovaná přeložka bude součástí dopravního propojenídálnice D11, České Skalice, Náchoda a hraničního přechodu ČR/PR v Náchodě, Bělovsi.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Dochází k úpravě množství u zemních prací, které souvisí se skutečně zaměřením množstvím sejmuté ornice na stavbě. Po započetí skrývek ornice bylo zjištěno, že oproti předpokladu PDPS se na stavbě nachází podstatně větší množství ornice, což bylo řešeno souhrnně v rámci SO 010 v rámci ZBV č. 2 a následně po konečném zaměření terénu (viz předávací protokol M/048 z 9.6.2023) dopřesněno v rámci ZBV č. 22. Vzhledem k vyšším tloušťkám sejmuté ornice muselo být upraveno množství navazujících zemních prací, které jsou již obsaženy v konkrétních SO. Na základě této skutečnosti dochází k upřesnění výměry v položkách zemních prací také na tomto objektu (položka č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9). Týká se položky č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13.
Dále byly doplněny dvě uliční vpusti, tak aby došlo k řádnému odvodnění komunikace v místě dělícího ostrůvku v napojení na hlavní trasu SO 101. S touto změnou souvisí i položka nové kanalizační přípojky v SO 303. Týká se položky č. 102.
Dochází k úpravě množství u zemních prací, které souvisí se skutečně zaměřením množstvím sejmuté ornice na stavbě. Po započetí skrývek ornice bylo zjištěno, že oproti předpokladu PDPS se na stavbě nachází podstatně větší množství ornice, což bylo řešeno souhrnně v rámci SO 010 v rámci ZBV č. 2 a následně po konečném zaměření terénu (viz předávací protokol M/048 z 9.6.2023) dopřesněno v rámci ZBV č. 22. Vzhledem k vyšším tloušťkám sejmuté ornice muselo být upraveno množství navazujících zemních prací, které jsou již obsaženy v konkrétních SO. Na základě této skutečnosti dochází k upřesnění výměry v položkách zemních prací také na tomto objektu (položka č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9). Týká se položky č. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13.
Dále byly doplněny dvě uliční vpusti, tak aby došlo k řádnému odvodnění komunikace v místě dělícího ostrůvku v napojení na hlavní trasu SO 101. S touto změnou souvisí i položka nové kanalizační přípojky v SO 303. Týká se položky č. 102.
Předmětem Změny je nezbytná úprava výměr položek oproti předpokladu zadávací dokumentace, a to na základě aktualizace geodetického zaměření terénu, které souvisí se skutečně zaměřeným množstvím sejmuté ornice na stavbě. Po započetí skrývek ornice bylo zjištěno, že oproti předpokladu PDPS se na stavbě nachází podstatně větší množství ornice, což bylo řešeno souhrnně v rámci SO 010 v rámci ZBV č. 2 a následně po konečném zaměření terénu dopřesněno v rámci ZBV č. 22. Vzhledem k vyšším tloušťkám sejmuté ornice muselo být upraveno množství navazujících zemních prací, které jsou již obsaženy v konkrétních SO. Na základě této skutečnosti dochází k upřesnění výměry v položkách zemních prací také na tomto objektu.
V rámci zpracování RDS dále dochází k doplnění 2 ks uliční vpusti, tak aby došlo k řádnému odvodnění komunikace v místě dělícího ostrůvku v napojení na hlavní trasu SO 101. Jedná se tak o změny nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.


Winner: Metrostav Infrastructure a.s.