Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-07-19
Buyer: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/379 vedoucí ul. Brněnská, která tvoří část průtahu města Tišnova v délce 1 040 m a silnice II/377 v délce 48 m. Součástí stavby je úprava křižovatky u Humpolky – Brněnská – Dvořákova a křižovatky U Pily. Součástí stavby je rekonstrukce komunikací, výstavba pruhů BUS zastávek, včetně příslušných přeložek inženýrských sítí.
Předmětem části zakázky hrazené městem Tišnov jsou napojení místních komunikací na ul. Brněnskou, společný pás pro provoz cyklistů a chodců, zpevněné plochy ostatní (chodníky, sjezdy parkovací zálivy, nástupiště zastávek, přístřešek pro cestující), opěrná zeď (palisáda) Mánesova, opěrná zeď Hanákova, rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/379 vedoucí ul. Brněnská, která tvoří část průtahu města Tišnova v délce 1 040 m a silnice II/377 v délce 48 m. Součástí stavby je úprava křižovatky u Humpolky – Brněnská – Dvořákova a křižovatky U Pily. Součástí stavby je rekonstrukce komunikací, výstavba pruhů BUS zastávek, včetně příslušných přeložek inženýrských sítí.
Předmětem části zakázky hrazené městem Tišnov jsou napojení místních komunikací na ul. Brněnskou, společný pás pro provoz cyklistů a chodců, zpevněné plochy ostatní (chodníky, sjezdy parkovací zálivy, nástupiště zastávek, přístřešek pro cestující), opěrná zeď (palisáda) Mánesova, opěrná zeď Hanákova, rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy.
Změna výměry krytu z dlažebních kostek, které byly odstraněny při přípravě území. Důvodem byla předešlá činnost jiných investorů-výstavba plynovodu, kanalizace, vodovodu a VN. Touto činností došlo v místech zásahu k rozebrání dlážděného krytu, který z důvodu plánované rekonstrukce silnice nebyl zpětně zadlážděn. Došlo tak ke zmenšení výměry oproti výkazu výměr.
Z důvodu upřesnění počtu svislého DZ, které bylo ve staničení km 0,000-0,770 osazeno, dochází k odpočtu svislého DZ podle skutečnosti. Upřesnění bylo provedeno na základě odsouhlasení trvalého DZ ze strany Policie ČR.
Z důvodu upřesnění počtu svislého DZ, které bylo ve staničení km 0,770-1,040 osazeno, dochází k odpočtu svislého DZ dle skutečnosti. Upřesnění bylo provedeno na základě odsouhlasení trvalého DZ ze strany Policie ČR.


Winner: Eurovia CS, a.s.