Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-10
Buyer: Žilinský samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221110

Technical requirements: Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 487-063 Most cez rieku Kysuca v k.ú. obce Raková.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v
Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií, a ani obstarávaním
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu ev. č. 487-063 Most cez rieku Kysuca v k.ú. obce Raková.
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v
Horší stavebnotechnický stav mostných oblúkov oproti projektovej dokumentácii, ktorý bol zistený až po otryskaní vrchnej omietky podkladová vrstva pre nanesenie sanačnej malty nevykazovala požadované odtrhové pevnosti.
31.03.2021 - odborná firma TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o., zrealizovala odtrhové skúšky, ktoré nepreukázali požadovanú únosnosť jestvujúceho podkladového materiálu
01.04.2021 opätovné vysokotlakové očistenie (800 bar) mostného oblúka. Takýmto tlakom nebolo možné očistiť povrchovú omietku na celej ploche oblúka.
23.04.2021 opakované vykonanie odtrhových skúšok. Odtrhové skúšky sa realizoval ako na omietke tak aj na otryskanej betónovej ploche. Opätovne nebola preukázaná požadovaná únosnosť podkladovej plochy.
12.05.2021 stretnutie Objednávateľa, Zhotoviteľa a Stavebného dozora s cieľom stanovenia ďalšieho postupu sanačných prác. Na stretnutí bolo dohodnuté, že k odtrhovým skúškam bude prizvaný dodávateľ sanačnej hmoty, aby sa priamo na mieste vyjadril ku kvalite podkladových vrstiev určených na nanesenie sanačnej hmoty.
19.05.2021 stretnutie na stavbe so zástupcami dodávateľa sanačných hmôt, ktorý po prehliadke mostného oblúka požadovali dodržať pevnostné charakteristiky podkladových vrstiev v zmysle STN a projektovej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že Zhotoviteľ po viacerých konzultáciách s projektantom, Objednávateľom a Stavebným dozorom nevedel určiť ďalší postup prác, tak aby boli dosiahnuté požadované pevnosti podkladných vrstiev mostného oblúka, Objednávateľ vzniesol požiadavku na vypracovanie Doplnkovej diagnostiky mostnej konštrukcie (ďalej len DDMK). Objednávateľ oslovil viacerých možných spracovateľov takejto diagnostiky a na základe prieskumu trhu bola vybraná spoločnosť na jeho vypracovanie.
28.05.2021 - kontrolný deň stavby, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia spracovateľa DDMK. Zástupcovia spracovateľa DDMK sa zaviazali navrhnúť formu DDMK a predložiť túto Objednávateľovi na odsúhlasenie
07.07. 2021 Zhotoviteľ listom zo dňa 07. 07. 20201 oznámil, že dodatočné skúšky a diagnostika betónu ŽB oblúka môže mať vplyv na dodržanie termínu vykonania diela a zároveň nie je možné určiť, kedy práce na sanáciách budú pokračovať
20.07.2021 Prebratie správy z DDMK Objednávateľom na základe preberacieho protokolu, jej následné zaslanie projektantovi na vyjadrenie a návrh ďalšieho postupu prác.
Stavebné práce boli na mostných oblúkoch s prestávkami prerušené od 31.03.2021, na čo Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa listom, zápismi v stavebnom denníku a v zápisoch z kontrolných dní. Práce, ktoré neboli bezprostredne naviazané a ovplyvnené sanačnými prácami na mostných oblúkoch sa v tomto čase realizovali.


Winner: STRABAG s.r.o.