Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-06
Buyer: HafenCity Hamburg GmbH
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Die FHH, Sondervermögen „Stadt und Hafen“ (SoV) – vertreten durch die HafenCity Hamburg GmbH –erschließt das Quartier „Baakenhafen“ (ohne „Baakenhöft“) und veräußert die Grundstücke an private Investoren, die in Eigenregie Gebäude errichten. Ein Projektsteuerer soll durch vorausschauende Planung und Organisation der erforderlichen Abläufe dafür sorgen, dass die Entwicklung der privaten Hochbauvorhaben sowie die Planung und Realisierung der öffentlichen Erschließungsmaßnahmen harmonisch, planvoll und möglichst frei von gegenseitigen Störungen verläuft.
Gemäß § 160 Abs. 1 GWB leitet die Vergabekammer ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. Der Antrag ist gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB unzulässig, wenn der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat. Die Rüge gilt nur dann als unverzüglich, wenn sie nicht später als 10 Kalendertage nach Kenntnis des behaupteten Verstoßes eingelegt wird.
Die Bietergemeinschaft Umtec Hilpert Project.Consult (UH) wurde mit Vertrag vom 13.7.2012 mit Projektsteuerungsleistungen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Quartiers Baakenhafen beauftragt. Bestandteile des Vertrages sind Leistungen der Projektsteuerung für die Investorenbetreuung sowie für die Planung und Herstellung der öffentlichen Freiräume, einschließlich der zugehörigen Ingenieurbauwerke, der Fußgängerbrücke über den Baakenhafen und der öffentlichen Straßen sowie der Schmutzwasserleitung einschließlich Pumpwerk.
Die seinerzeit angenommene Zeitplanung sah eine Laufzeit der Quartiersentwicklung bis Februar 2019 vor. Aufgrund von diversen Veränderungen bei der geplanten Quartiersentwicklung ist zurzeit von einer Fertigstellung der wesentlichen Maßnahmen bis ca. Ende 2021 auszugehen. Entsprechend verlängert sich auch die Laufzeit für die erforderlichen Projektsteuerungsleistungen.
Verlängerung der Laufzeit für die erforderlichen Projektsteuerungsleistungen und Beauftragung von Nachträgen.
Die seinerzeit angenommene Zeitplanung sah eine Laufzeit der Quartiersentwicklung bis Februar 2019 vor. Aufgrund von diversen Veränderungen bei der geplanten Quartiersentwicklung ist zurzeit von einer Fertigstellung der wesentlichen Maßnahmen bis ca. Ende 2021 auszugehen. Entsprechend verlängert sich auch die Laufzeit für die erforderlichen Projektsteuerungsleistungen. Die veränderten Abläufe sowie inhaltliche Zusatzthemen haben zu Mehraufwendungen geführt, die durch den bestehenden Vertrag nicht abgedeckt sind. Daher ist die Beauftragung von Nachträgen erforderlich, die sowohl die Laufzeitverlängerung bis Ende 2021 als auch die damit verbundenen Mehraufwendungen umfasst. Eine erneute Ausschreibung der Leistungen und ggf. Vergabe an ein anderes Projektsteuerungsbüro kommt nicht infrage, da eine kontinuierliche Weiterführung des Projektes mit Einhaltung der Qualitäten und Termine nicht gewährleistet werden könnte.


Winner: Bietergemeinschaft Umtec.Hilpert