Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-07-28
Buyer: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45233100: Construction work for highways | 45234110 | 45234115 | 45234126

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská".Předmětem zakázky je přestavba chebského zhlaví osobního nádraží a navazující části jižních kolejí. Dále jsou řešeny odstavné koleje v prostoru dnešního sařaďovacího nádraží a přestavba lokality ulice Mikulášské.V realizaci stavby je dominující žel. svršek a spodek (úpravy geometrické polohy kolejí,odvodnění kolejiště,rekonstr.stávajících nástupišť č. 5 a 6). Další skupinu stavebních objektů představují pozemní stavby. Rozhodujícími mostními objekty jsou 2 žel. mosty přes ulici Mikulášskou.Dále bude v rámci této akce instalováno zabezpečovací zařízení a sdělovací zařízení.Bude zahloubena a šířkově upravena vlastní ulice Mikulášská, poté bude navazovat rekonstrukce celého prostoru přednádraží se změnou dopravního řešení a situováním parkovacích ploch.Součástí stavby budou přeložky všech inženýrských sítí v této lokalitě.
Zadavatelem VZ je sdružení zadavatelů ve smyslu ust. §2 odst.9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Změna rozsahu předmětu plnění díla v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek dle změnového listu č. 1 (práce se týkají stavebního objektu SO 34-35-10.2 - Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase; stavebního objektu SO 34-38-12.2 - TT-Provizorní úpravy TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever; stavebního objektu SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň - Domažlice (ev. km 109,836);stavebního objektu SO 34-33-11.2 - ŽST Plzeň hl. n., os. nádraží, žel. spodek; stavebního objektu SO 34-33-26 - ŽST Plzeň hl.n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 6; stavebního objektu SO 91-33-11.2 - Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek; stavebního objektu SO 34-34-20.2 - ŽST Plzeň hl.n., osobní nádraží, orientační systém), v rámci dodatku č. 3 k SOD.
Změnový list č. 1, vícepráce a méněpráce dle § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016Sb. SO 34-35-10.2 - Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase - vícepráce v hodnotě 175 294,48 Kč, méněpráce v hodnotě 12 834,03 Kč; SO 34-38-12.2 - TT, Provizorní úpravy TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever - vícepráce v hodnotě 353 290,80 Kč; SO 34-38-12 - Železniční most v km 103,252 trati Plzeň - Domažlice (ev. km 109,836) - vícepráce v hodnotě 4 395 378,48 Kč;SO 34-33-11.2 - ŽST Plzeň hl. n., os. nádraží, žel. spodek - vícepráce v hodnotě 3 449 085,97 Kč; SO 34-33-26 - ŽST Plzeň hl.n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 6 - vícepráce 1 442 571,90 Kč; SO 91-33-11.2 - Plzeň seřaďovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek - vícepráce v hodnotě 2 343 809,65 Kč, méněpráce v hodnotě 221 503,25 Kč; SO 34-34-20.2 - ŽST Plzeň hl.n., osobní nádraží, orientační systém - vícepráce v hodnotě 20 275,10 Kč, méněpráce v hodnotě 3 375,63 Kč. Jedná se o práce na sedmi stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a které souvisejí zejména s pracemi na přeložce veřejného osvětlení, na prodloužení severní kolejové spojky, na úpravě technologických postupů,na přístupové rampě mezi mosty, na provizorním přístupu na ostrovní nástupiště č. 6, s pracemi na změně konstrukce železničního spodku a s pracemi na změně orientačního systému na nástupišti č. 6.


Winner: Společnost "MTS+OHL-Uzel Plzeň"- vedoucí společník Metrostav a.s.