Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services | 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Ziel der Maßnahme ist die Herstellung eines 740m langen Überholgleises für Güterzüge in dem Bahnhof Röblingen am See. Dadurch soll die Kapazität für den Güterverkehr gesteigert und durch die Schienenanbindung der Seehäfen eine verbesserte Nutzungsfähigkeit erreicht werden.
Gemäß einer vorangegangenen Machbarkeitsstudie sind umfangreiche Anpassungen am Spurplan des Bahnhofs vorgesehen inklusive der zugehörigen Anpassungen der OLA und der LST. Der Bahnhof wird mit einem ESTW-Z ausgerüstet.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen des ihm übertragenen Leistungsumfangs alles ihm billigerweise Zumutbare zu tun, damit die Leistung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit fertig gestellt wird. Die Leistung umfasst sowohl die klassische Projektsteuerung der Leistungsstufen 1 & 2 als auch eine Unterstützungsfunktion der Projektleitung. Insbesondere sind im Zuständigkeitsbereich des Auftragnehmers zu gewährleisten/sicherzustellen:
‑ Mitwirken bei der Abfrage Bestandsunterlagen aller Gewerke und Bewertung (Aktualität, Qualität) inkl. der erforderlichen Bestätigung durch den jeweiligen Anlageverantwortlichen
‑ Vorbereitung der Expertenrunde für die Erstellung der Gesamtwertprognose und Unterstützung des Projektleiters
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ziel der Maßnahme ist die Herstellung eines 740m langen Überholgleises für Güterzüge in dem Bahnhof Röblingen am See. Dadurch soll die Kapazität für den Güterverkehr gesteigert und durch die Schienenanbindung der Seehäfen eine verbesserte Nutzungsfähigkeit erreicht werden.
Gemäß einer vorangegangenen Machbarkeitsstudie sind umfangreiche Anpassungen am Spurplan des Bahnhofs vorgesehen inklusive der zugehörigen Anpassungen der OLA und der LST. Der Bahnhof wird mit einem ESTW-Z ausgerüstet.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen des ihm übertragenen Leistungsumfangs alles ihm billigerweise Zumutbare zu tun, damit die Leistung unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit fertig gestellt wird. Die Leistung umfasst sowohl die klassische Projektsteuerung der Leistungsstufen 1 & 2 als auch eine Unterstützungsfunktion der Projektleitung. Insbesondere sind im Zuständigkeitsbereich des Auftragnehmers zu gewährleisten/sicherzustellen:
‑ Mitwirken bei der Abfrage Bestandsunterlagen aller Gewerke und Bewertung (Aktualität, Qualität) inkl. der erforderlichen Bestätigung durch den jeweiligen Anlageverantwortlichen
‑ Vorbereitung der Expertenrunde für die Erstellung der Gesamtwertprognose und Unterstützung des Projektleiters
Im Zuge der Planungsleistungen zum 740m-Netz im Bf Röblingen a.S. sind geänderte technische Erfordernisse für den Anschluss der Nachbarbetriebsstellen aufgetreten. Einher damit geht auch eine verstärkte Projektsteuerung durch den erweiterten Projektumgriff.
Durch die erweiterte Aufgabenstellung, aus technischer Notwendigkeit, die Nachbarbetriebsstellen ebenso mit ESTW-Technik auszustatten erweitert sich auch die erforderliche Projektsteuerung. Diese Erweiterung entspricht einer zusätzlichen Leistung
Ein neuer AN ist technisch nicht möglich, da zeitgleich nur sehr erschwert zwei verschiedene AN-Projektsteuerung an dem gleichen Projekt arbeiten können. Es entstünde zeitlicher Verzug und wesentlicher Mehraufwand zur übergeordneten Koordinierung der beiden Projektsteuerer.


Winner: PLUS Ingenieurdienste GmbH