Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-02
Buyer: Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: Az épület a Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. (BVSZK) igényeit szolgálja. A fő funkciók
A tervezett épület földszint plusz egy emeletes, lapostetős, harántfalas kialakítású vasbeton, és acél tartószerkezettel tervezett ház.
A földszinten a hangár és raktározási területek kaptak helyet. A terepviszonyokból adódóan a nagyobb belmagasságú vitorlás hangárt a Balaton felé lejtő terület vízpart felé eső végén célszírű elhelyezni, így a 0,6 méteres szintkülönbség a belmagasság növelésére fordítható. A nyíló épületkontúr kikötő felé eső végén a vitorlás hangár oldalában található a kikötőmesteri iroda. Itt található még egy tartály kiöntő is mely a kikötőben horgonyzó hajókról kikerülő hulladékanyagot fogadja be. A harántfalas rendszer további raszterközeiben következnek a raktárak. Az épület közepén található a gyalogos bejárat. Itt egy minimális recepció- és előtérből nyílik a földszinti vizesblokk, az akadálymentes öltöző és az elsősegély helyiség. Az emeletre az innen induló lépcső és akadálymentes lift vezet. A vizesblokkban 6 női és 6 férfi zuhany, 6 női és 6 férfi mosdó, 6 női wc, 4 férfi wc és 4 piszoár, illetve női és férfi öltöző található. Az épület parttól távolabb eső végén a kajak-kenu hangár kap helyet. Az épülethez kapcsolódik egy körülzárt kültéri udvar gépészeti eszközök részére. A hangárban elhelyezhető az igények szerint vitorlás szimulátor, egy büfé-ajándékbolt és kiállítás is.
Az emeleten a közlekedőblokk egyik oldalán 4 darab diszponibilis helyiség, illetve az emeleti vizesblokk, valamint a dolgozói wc található. Az emeleti vizesblokkban - női és férfi oldalon egyaránt - szekrényes öltöző, 3 zuhany, 2 mosdó, valamint 4 wc, illetve a férfiaknál plusz 4 piszoár kap helyet. A másik irányban irodaterület helyezkedik el. Az irodaterület előtt, a raktárak és a hangár felett terasz készül, melynek az irodához közel eső két rasztere fedett, így az a későbbiekben könnyen beépíthető. A teraszra északkeleti irányból külső lépcső vezet.
A két szintes épület (fsz + 1.em) egy darab12 méter szélességű nyújtott traktusból áll,melyet a harántfalas rendszer osztja funkcionális egységekre.
Az 1. dil. egység az 1-10 raszterek közötti 37 m x 12 m befoglaló méretű harántfalasrendszerű Épületegység, mely két részre tagolódik a hossza mentén. Az 1-5 raszterek között azépület két Szint magas, mindkét szinten követve a harántfalas szerkezeti rendszert. A harántfalasrendszer Az 1-3 raszterek között megbomlik, mivel a két raszterköz egybe nyílik, így alkotva egyteret. A 2-es raszterben lévő fal kiváltásaként a födémben alulborda épül mindkét szinten. Az 5-8 Raszterek között az épület szintén két szintes, mely az emeleti szinten nyitottirodatérként funkcionál. Ezen raszter közökben a földszinti harántfalak nem vezethetők végig a teljesépület Magasságán, itt a szerkezeti rendszer pillérvázasra vált. A 8-10 raszterek között azemeleti Szinten a pillérvázas rendszert követi a konstrukció, de nyitott térként, fedett teraszkéntfog Funkcionálni. A 7-10 raszterközben a földszinten egybe nyitott raktár épül, mely nem teszi Lehetővé harántfalak elhelyezését. Fentiek okán a 8 és 9 raszterben ikerpillérek épülnek Téglalap keresztmetszettel, melyek az emeleti szinten folytatódnak. A dilatációs egységteljes Hosszában zárófödémmel fedett, mely monolit kapcsolatot biztosit a harántfalas és a Pillérvázas épületrész között.
Az épület és a külső elektromos berendezések („megállóhoz” tartozó) elektromosellátásához egy új Áramszolgáltatói csatlakozást kell kialakítani középfeszültségen (KÖF).
a)vA betonozást követően a munkagép beemeli a tervezett, előszerelt betonacél armatúrát a kibetonozott kútalapba. A kútalapok: K1 jelű 39,-db, K2 jelű 17,- db, K 3 jelű 3,- db, K4 jelű 6,- db.A kútalap megoldást Felek és a Műszaki Ellenőr is elfogadta, mert ezzel a technológiával szinte azonnal meg lehetett kezdeni a munkát.
Az 1. számú Műszaki Ellenőri véleményezésben rögzített cölöp alapozásra kettő hónap múlva állt rendelkezésre a jelenlegi helyzetben beszállítói kapacitás.
A vállalkozó részére az új terveket 2021. október 18 napján rendelkezésre bocsátotta, így fennálló akadály 2021. október 19. napján elhárult, Vállalkozó az ütemterv szerinti munkálatait folytatni tudta.
A fentiek alapján az akadályoztatás időtartama 2021. szeptember 19. napjától 2021. október 18. napjáig tartott, ez 28 napos teljesítési határidő hosszabbítást jelent.
A szerződés módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, szerződés fő tárgya, az elérendő cél és létesítmény nem változik, véghatáridő módosítás történik ezen jogalap alapján.
A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.


Winner: Triple Capital Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft