Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-24
Buyer: České dráhy, a.s.
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky s názvem Projekt zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Jih a vybavení sanitárních kolejí je zpracování projektovédokumentace na investiční akci pod názvem: SÚ Praha Jih - Zdvoukolejnění odjezdu z SÚ Praha Jih. Součástí zakázky jsou všechny stupněprojektové dokumentace, kompletní inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení a autorský dozor při realizaci stavby.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XII. odst. 2 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2, jehož předmětem je: změna termínu pro vyřízení Územního rozhodnutí v právní moci a s tím související úprava dalších termínů uvedených v SoD.
V Době trvání není uveden autorský dozor projektanta, který bude prováděn až v době realizace stavby.
V Dodatku č. 1 byly specifikovány vícepráce a s tím související změna termínů na 35 měsíců a změna celkové ceny na 53 400 000 Kč bez DPH.
Dodatkem č. 2 se mění termíny pro projektové dokumentace a inženýrskou činnost  na 42 měsíců od podpisu SoD.
Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 ZZVZ,  jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ani nemění celkovou povahu veřejné zakázky (věcně nedochází ke změně předmětu plnění), ani se nemění hodnota plnění veřejné zakázky (cena díla).
V rámci vyřízení Rozhodnutí o umístění stavby (projednání projektové dokumentace s DOSS)  s vyskytl požadavek na posouzení technického řešení ve vztahu k protipovodňovým opatřením v souladu se studií, která byla zpracována až v dubnu 2022, pak je zřejmé, že jde o okolnost, která nastala až po uzavření smlouvy, a která smluvním stranám nebyla známa v okamžiku uzavření smlouvy.


Winner: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže