Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-08-09
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá, řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560–11,610 bude provedena re-konstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610–12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 380 mm. V úseku km 12,500–16,100 je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace podloží. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují zejména příčné, podélné a rozvětvené praskliny, úzké i široké, síťové trhliny, drobné výtluky, vyjeté koleje, místní poklesy a plošná deformace vozovky. V rámci stavebních prací bude řešeno i odvodnění komunikace (příkopy, nezpevněné krajnice), dosypání nezpevněných krajnic, dopravní značení.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětná změna spočívá v provedení geodetického zaměření nad rámec předpokládaný ve Smlouvě a v provedení laboratorních zkoušek nad rámec kontrolního a zkušebního plánu. Tato změna navazuje na skutečnosti na SO 101 řešené v rámci ZVB č. 3, viz níže.
Na základě postupu navrženého v ZDS Zhotovitel provedl v úseku č. 3 (tj. km 16,100 až 17,444) úpravu podloží recyklací za studena. Po dokončení sanace a následné technologické přestávce, proběhly dne 24.7.2018 rázové zatěžovací zkoušky. Měřením bylo na většině míst zjištěno, že únosnost podkladní vrstvy neodpovídá požadovaným 100 MPa a byl stanoven další postup spočívající v provedení statických zatěžovacích zkoušek podkladní (recyklované) vrstvy a zemní pláně, které potvrdily dříve zjištěnou nevyhovující únosnost, a to jak v recyklované vrstvě, tak i v samotné zemní pláni. Na základě provedených zkoušek předložil Zhotovitel varianty řešení, ze kterých byla zvolena varianta spočívající v kompletním odtěžení podkladních vrstev vozovky. Tato změna technického řešení vyvolala potřebu na dodatečné geodetické zaměření prováděných prací nad rámec původní nabídky stanovené na základě ZDS. Zároveň během ověřování stavu podkladních vrstev došlo k provedení dalších laboratorních zkoušek nad rámec kontrolního zkušebního plánu a původní cenové nabídky.
Dále předmětná změna spočívá v provedení geodetického zaměření nad rámec předpokládaný ve Smlouvě. Tato změna navazuje na skutečnosti na SO 101 řešené v rámci ZVB č. 5, viz níže.
Při odtěžování materiálu na úroveň parapláně bylo dne 24.7.2018 nalezeno osazené drenážní potrubí ve staničení km 12,900 – 13,060, které vedlo podél středního dělícího pásu, a které nebylo v rámci ZDS uvažováno. Nalezená drenáž zasahovala do plochy opravované komunikace a nebyly na ni nalezeny žádné revizní šachty, ani nebylo možné určit zaústění potrubí. Při provádění následných zemních prací bylo nutné tuto drenáž odstranit, čímž došlo k jejímu poškození. Následně při dalším postupu prací byla objevena další část drenážního potrubí, které vstupovalo do vozovky z SDP. Výměra stávající poškozené drenáže tak byla stanovena na 580 bm v rámci staničení km 12,500 – 13,080. Bylo dohodnuto znovu obnovení poškozené drenáže.
Výše uvedený postup vyvolal potřebu geodetického určení trasy drenáže, včetně výškové stabilizace a zaměření trasy drenáže před záhozem.
Předmětná změna vzniká řetězením změn vyvolaným ZBV č. 3 a ZBV č. 5. Tyto změny vycházejí ze skutečností zjištěných během provádění prací a nemohly být projektantem předvídány v době zpracování PDPS. Řetězení těchto změn vyvolalo potřebu geodetického doměření v návaznosti na činnosti prováděné v ZBV 3 a 5, a zkoušek podkladních vrstev v návaznosti na činnosti prováděné v ZBV 3.


Winner: Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Střed