Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-05-23
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services | 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancji/rękojmi.
Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno. Projekt przewiduje rozbudowę odcinka DW 188 o łącznej długości ok 18,9 km po istniejącym śladzie.
• oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
• przebudowy/budowy chodników na terenach miejscowości oraz poza obszarem zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przejść dla pieszych,
• przeprowadzenia prac archeologicznych zgodnie z Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
• pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
• wykonania urządzeń ochrony środowiska w tym przejść dla zwierząt, wygrodzeń, tuneli ochronnych, lokalizacji budek lęgowych itd. w zakresie wynikającym z decyzji środowiskowej.
— do dnia 28.2.2018 r.– w okresie wykonania robót (szacowany czas na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad realizacją robót oraz rozliczeniem zadania i weryfikacją wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego),
— przez okres 96 miesięcy – od odbioru końcowego robót w czasie trwania gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych, tj. do dnia 28.2.2026 r.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno”
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno” w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancji/rękojmi. Charakterystyka zadania objętego umową na roboty budowlane: Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno. Projekt przewiduje rozbudowę odcinka DW 188 o łącznej długości ok 18,9 km po istniejącym śladzie. Zadanie będzie obejmować 5 odcinków(etapów) - Odcinek A: Człuchów 0+000,00 do Dębnicy km 3+640,00, - Odcinek B: Dębnica 3+640,00 do km 8+770,00 m. Mosiny, - Odcinek C: Mosiny km 8+770,00 do km Myśligoszcz km 12+990,00, - Odcinek D1: Mosiny km 12+990,00 do km Debrzo km 18+300,00 -Odcinek D2: Mosiny km 18+300,00 do km Debrzo km 19+040,00 w zakresie: -rozbudowy DW 188 do parametrów klasy G oraz osiągnięcie nośności min 115KN/oś-przebudowy skrzyżowań, - rozbudowy skrzyżowań na przebudowywanym odcinku drogi, - budowy systemu odwodnienia dróg z kanalizacją deszczową i zbiornikami retencyjnymi, - przebudowy przejazdu kolejowego w m. Człuchów, - przebudowy kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego, - budowy przepustów, - budowy oświetlenia dróg, - wykonania niezbędnych prac rozbiórkowych-oczyszczenia i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego; - przebudowy/budowy chodników na terenach miejscowości oraz poza obszarem zabudowanym w rejonie zatok autobusowych i przejść dla pieszych, - wykonania oznakowania poziomego i pionowego, - wycinki i nasadzeń zieleni, - przebudowy istniejących oraz budowę nowych zatok autobusowych, - promocji projektu, - przeprowadzenia prac archeologicznych zgodnie z Decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, - pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę; -wykonania urządzeń ochrony środowiska w tym przejść dla zwierząt, wygrodzeń, tuneli ochronnych, lokalizacji budek lęgowych itd. w zakresie wynikającym z decyzji środowiskowej. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: - do dnia 28.2.2018 r.– w okresie wykonania robót (szacowany czas na pełnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacją nad realizacją robót oraz rozliczeniem zadania i weryfikacją wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy dla obiektu budowlanego) oraz - przez okres 96 miesięcy – od odbioru końcowego robót w czasie trwania gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych zgodnie z ofertą Wykonawcy robót budowlanych, tj do dnia 28.2.2026 r. W związku ze zmianą terminu zakończenia objętych nadzorem robót budowlanych i złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie par. 15 ust. 2 pkt 2 lit. a umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.9.2017 tr. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. wprowadza się następujące zmiany do umowy: - Inżynier zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi wraz z rozliczeniem zadania w terminie do 11.10.2018 r. - Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia zadania - całkowite wynagrodzenie Inżyniera za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę netto 749 688,72 PLN, podatek vat 23 % 172 428,41 PLN, brutto 922 117,13 PLN - wynagrodzenie Inżyniera rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu i płatne będzie a podstawie wystawionych przez Inżyniera faktur, odpowiednio przejściowych i końcowej.
W związku ze zmianą terminu zakończenia objętych nadzorem robót budowlanych i złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę na podstawie par. 15 ust. 2 pkt 2 lit. a umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.9.2017 tr. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. wprowadza się następujące zmiany do umowy:
— Inżynier zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi wraz z rozliczeniem zadania w terminie do 11.10.2018 r,
— Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy do czasu faktycznego zakończenia i rozliczenia zadania,


Winner: WANT Sp. z o.o.