Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-25
Buyer: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45453100

Technical requirements: Az energetikai felújtás 867,79 m2 hasznos alapterületű, 6 bölcsődei csoporttal rendelkező intézmény felújítási-, bővítési munkái, melyek tartalmazzák a homlokzati falak és zárófödém hőszigetelését, a homlokzati nyílászárókat korszerű, három rétegű üvegezésű szerkezetre cseréjét, a régi árnyékoló szerkezetek cseréjét, a zöldfelületek revitalizációját, új járdák és burkolat a játszóudvaron, konyha átalakítást és felújítást, fejlesztő szoba kialakítását, tornaszoba kialakítását.
- A bölcsődei intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes körű felújítása.
- Energetikai fejlesztések létrehozás (nyílászáró csere: 456,43 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése 632 m2, lapostető szigetelése 845 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Az energetikai felújtás 867,79 m2 hasznos alapterületű, 6 bölcsődei csoporttal rendelkező intézmény felújítási-, bővítési munkái, melyek tartalmazzák a homlokzati falak és zárófödém hőszigetelését, a homlokzati nyílászárókat korszerű, három rétegű üvegezésű szerkezetre cseréjét, a régi árnyékoló szerkezetek cseréjét, a zöldfelületek revitalizációját, új járdák és burkolat a játszóudvaron, konyha átalakítást és felújítást, fejlesztő szoba kialakítását, tornaszoba kialakítását.
- A bölcsődei intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes körű felújítása.
- Energetikai fejlesztések létrehozás (nyílászáró csere: 456,43 m2 Uw=legalább 1,15 W/m2K, homlokzati hőszigetelő rendszer kiépítése 632 m2, lapostető szigetelése 845 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.)
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
I.A VII.1.5) pont helyesen, tekintettel arra, hogy az EKR nem ad lehetőséget a határidő e megosztás szerinti feltüntetésére:9 hónap+35 nap
II. A szerződésmódosítás a teljesítési határidő hosszabbítására, valamint olyan műszaki tartalom módosításra (műszaki szükségességből felmerülő termékkiváltások, pótmunkák és elmaradó munkák) és adminisztrációs hibák javítására irányul, amely nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A fentiekben rögzített 4. „Az intézmény további helyiségeinek felújítása”, valamint a 7. „Konyha és a hozzá tartozó helyiségek falburkolata” című pótmunkák olyan munkákat tartalmaz, mely építéstechnológiai folyamatok egymásra épülése miatt hátráltatja a Vállalkozót az eredeti vállalásában szereplő munkák határidőre történő teljeskörű elvégzésében. Ennek okán Vállalkozó kimutatást készített, az elmaradó munka időigényét figyelembe véve, a rendelkezésre álló létszám és a munka mennyisége alapján, normaidő szerint, hány plusz napra lenne szüksége a megvalósításához. A kimutatás alapján 51 naptári napra lenne szüksége. Vállalkozó a Megrendelő részére 35 naptári nappal nyújtotta be a pótmunkákra való hivatkozással határidő hosszabbítási igényét, és vállalta, hogy munkaerő forrásának megnövelésével biztosítja a módosított határidőre történő befejezést.
A pótmunkák elvégzésének időigénye miatt a teljesítési határidő nem tartható, különös figyelemmel azon körülményre is, hogy a pótmunkák és a szerződés tárgyát képező építési munkák egymásra épülnek. Tekintettel a kivitelezés ütemezésére, valamint figyelembe véve az elmaradó munkák időigényét, az egyidejűségeket, a fentiekben részletezett munkák kivitelezésére 35 nap szükséges és indokolt, mely arányban van az elvégzendő munka időigényével.


Winner: Hajdú-Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság