Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212220 | 45231000 | 45231300
EU fund: ESF

Technical requirements: Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.
Kivitelezés: Székesfehérvár, Hrsz: 14495; 14446; 14447; 14311; 14317; 14318; 14439; 9823/10; 12220/1; 14273; 14277;14440;14444;14435/3;9822/11 - További érintett hrsz-k lsd. műszaki dokumentáció.
Az épület normál befogadóképessége: ~6 000 férőhely, időszakos többlet befogadóképessége: ~2 250 férőhely. Térszín alatti terület (nettó értékben): 10 404,3 m2, földszint 7 088,2 m2, emelet 6 225,8 m2, lift terület: 21,3 m2.
A kivitelezés tartalmaz 1db nyílt rendszerű záportározót (8300 m3) és 1db zárt rendszerű záportárolót (975 m3), olajleválasztó berendezéssel a tervekben, műszaki leírásokban megfogalmazott műszaki tartalom szerint.
„f) Vállalkozó jelen szerződés 5. számú mellékleteként csatolt gépészeti nagyberendezések módosításával kapcsolatos 2022. október 19. napján kelt 13. sorszámú Változáskövetője.”
A Beruházás maradéktalan teljesítéséért - ide nem értve az Opciós tételt - a Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg, amelynek összege mindösszesen nettó 32 071 670 621,-Ft + ÁFA, azaz nettó Harminckettőmilliárd-hetvenegymillió-hatszázhetvenezer-hatszázhuszonegy forint plusz ÁFA, mindösszesen bruttó 40 731 021 689,- Ft, azaz bruttó Negyvenmilliárd-hétszázharmincegymillió-huszonegyezer-hatszáznyolcvankilenc forint (a továbbiakban: Vállalkozói díj), melyből nettó 365 309 653,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 463 943 260,-Ft összegre a Tartalékkeret biztosít fedezetet.
1.1. Felek egyértelműen rögzítik, miszerint jelen szerződés IX.9. pontja szerinti Tartalékkeret még fel nem használt része nem képezi a jelen szerződés szerinti Vállalkozói díj részét.
1.2. Felek rögzítik, hogy megrendelés esetén az Opciós tétel díja mindösszesen nettó 760 912 904,-Ft + ÁFA, azaz nettó hétszázhatvanmillió - kilencszáztizenkettőezer - kilencszáznégy forint plusz ÁFA, bruttó 966 359 388,- Ft, azaz bruttó kilencszázhatvanhatmillió - háromszázötvenkilencezer - háromszáznyolcvannyolc forint.”
- a Szerződés IX..9. pontja szerinti tartalékkeret százalékosan meghatározott mértékét továbbra is az eredeti szerződéses érték szerinti Vállalkozói díjhoz viszonyítottan határozzák meg, a tartalékkeret felhasználást az eredeti szerződésben kifejezett értékhez viszonyítják, így a Vállalkozói díj jelen szerződésmódosítás általi növekedése nem emeli arányosan a tartalékkeret mértékét is.
A Gépészeti nagyberendezések módosítása miatti szerződésmódosításról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 2022. október 27. napján kelt 39/2022. (2022.X.27.) számú, az elvégzendő és elmaradó munkák értékének különbözete - nettó 338 411 284,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 429 782 331,- Ft - tartalékkeret terhére történő elszámolásáról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi, Költségvetési, Jogi Bizottsága a 401/2022. (X.27.) számú okiratban döntött.
1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2021. október 15. napján vállalkozási szerződés jött létre a székesfehérvári Multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok kivitelezésével, valamint közutak tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos munkák elvégzésére, amelyet a Felek egy alkalommal módosítottak (a szerződés és a módosítása a továbbiakban együtt: Szerződés).
2. Felek rögzítik, hogy szükségessé vált a Szerződés szerinti Vállalkozói díj módosítása, összefüggésben azzal a körülménnyel, hogy a kivitelezés során az alábbi, az építési beruházás teljesítéséhez szükséges, a rendeltetésszerű és biztonságos használatot lehetővé tevő, illetőleg azt fokozottan elősegítő munkák elvégzése vált indokolttá:
Üzemeltetési és minőségi kialakítási, fokozott hatékonysági, üzembiztonsági, valamint teljesítményi szempontokat egyaránt figyelembe véve a gépészeti nagyberendezések módosítása az alábbiak szerint:


Winner: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság