Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-05-23
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233120: Road construction works | 71320000 | 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: 4451 j. út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya Csanádpalotai csomóponttól a Nagylak keleti elkerülőig, és a Nagylak keleti elkerülő útszakasz teljes körű tervezése, engedélyeztetése és kivitel
A 4451 j. út az M43 autópálya Csanádpalotai csomópontjától – a Nagylak keleti elkerülő kezdőpontjáig tervezendő rekonstrukciós szakasz a 2+649,33 – 5+610 km szelvények között.
4451 j. út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya Csanádpalotai csomóponttól a Nagylak keleti elkerülőig, és a Nagylak keleti elkerülő útszakasz teljes körű tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése.
A 4451 j. út az M43 autópálya Csanádpalotai csomópontjától – a Nagylak keleti elkerülő kezdőpontjáig tervezendő rekonstrukciós szakasz a 2+649,33 – 5+610 km szelvények között.
4451 j. út megerősítése és szélesítése az M43 autópálya Csanádpalotai csomóponttól a Nagylak keleti elkerülőig, és a Nagylak keleti elkerülő útszakasz teljes körű tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése.
NAV, CSMRFK jelezték, hogy a tanulmányterv elkészítését követően 600-800 jármű/nap értékre emelkedett a tehergépjárműforgalom, amely felveti az elkerülő úton egy új leállósáv létesítésének szükségességét. Ez a körülmény a tanulmánytervhez képest eltérő tervezési feladatot jelentett; felmerült még a határátkelőnél található tengelysúlymérő állomás áthelyezésének szükségessége, továbbá kérték Bökény térségében egy körforgalmú csomóponti kialakítás tanulmánytervi kidolgozását is.A 2016. december 7-én tartott tervezési kooperáción Megrendelő tájékoztatta a jelenlévőket a KKK kezelői hozzájárulásában foglaltak közül csak a pályaszerkezet E terhelési osztályra történő áttervezését, valamint a határvonaltól szükséges 60 m sáv szabadon tartását szükséges figyelembe venni. 2017.01.19 NAV/CSMRFK kérte a kilépő teherforgalom számára a körforgalomból történő közvetlen kihajtás vizsgálatát, továbbá újonnan felmerült igényként röntgenautó elhelyezését. (fentiek miatti akadályoztatás: 233 nap) Nagylak Önkormányzata a tervezett nyomvonallal kapcs. álláspontját megváltoztatta; (akadályoztatás: 40 nap). Módosított 1.sz. rh: szerz. hatálybalépésétől számított: 16 hónap, 2. számú: 18 hónap; 3.számú: 19 hónap; 4.számú 21 hónap; Ideigl. forgalomba helyezés: 34 hónap; Befejezési határidő: 37 hónap.
A Megvalósítási Idő meghosszabbításának az SZF-ben meghatározott feltételei fennállnak. Megállapítható továbbá, hogy a többlettervezési feladatok felmerülése, illetve azok folyamatos módosulása, valamint az a tény, hogy az önkormányzat a tervekhez szükséges hozzájárulását megtagadja, majd azt később mégis megadja, mind olyan körülmények voltak, amelyeket a Szerződő felek kellő gondossággal eljárva sem láthattak előre. A fent írtakra tekintettel a szerződésmódosításra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, mivel a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedésével nem jár. A fentiekben bemutatott indokok megalapozzák a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti szerződésmódosítás alkalmazhatóságát.


Winner: Duna Aszfalt Kft.