Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-10
Buyer: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221220 | 45233140: Roadway works | 45233223 | 45233290

Technical requirements: Předmětem této části veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace III/03511 nacházející se v Libereckém kraji, která prochází intravilánem města Frýdlant (810 m) a navazujícím extravilánem. Celková délka upravovaného úseku je 4 848 m. Komunikace je vedena ve stávající trase, v určených úsecích budou provedeny úpravy příčných a podélných sklonů, bude provedena rekonstrukce odvodňovacích zařízení, případné doplnění VDZ a SDZ a jeho obnova.
II.2.7) Doba trvání zakázky uvedená výše počíná běžet od doručení výzvy ze strany objednatele a zahrnuje dílčí termíny stanovené v článku VII. smlouvy. Součástí této doby není zimní přestávka. Doba trvání zakázky uvedená výše odpovídá informaci platné v době uzavření smlouvy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem této části veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace III/03511 nacházející se v Libereckém kraji, která prochází intravilánem města Frýdlant (810 m) a navazujícím extravilánem. Celková délka upravovaného úseku je 4 848 m. Komunikace je vedena ve stávající trase, v určených úsecích budou provedeny úpravy příčných a podélných sklonů, bude provedena rekonstrukce odvodňovacích zařízení, případné doplnění VDZ a SDZ a jeho obnova.
Dodatkem č. 2 došlo k navýšení ceny za dílo a změně oceněného soupisu prací vč. souhrnného listu stavby souhrnným listem stavby a rozpisy ocenění změn položek. Jedná se o změny, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ o ceně – 1 034,74 EUR a změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ o ceně 5 580,34 EUR. Tyto ceny jsou výsledkem kladných i záporných hodnot změn, jejichž výše je uvedena v přílohách uveřejněného dodatku. Aktualizovaná celková hodnota zakázky uvedená v čl. VII.2.3 zahrnuje cenu dle smlouvy ve znění dodatku č. 1, jakož i aktuální snížení z důvodu změn de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota zakázky po provedení změn uvedená v čl. VII.2.3 odpovídá ceně dle dodatku č. 2 a zahrnuje tak všechny dosavadní změny, tj. i navýšení z důvodu změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
K určitým změnám došlo z důvodu neumožnění pokládky vozovky v celé šíři. Pokládka musí probíhat po polovinách při zachování provozu. Tento požadavek vznikl dodatečně při povolování úplné uzavírky s Polskem. K dalším změnám došlo z důvodu úpravy odvodnění komunikace, vzhledem k minimalizaci narušení kořenového systému vzrostlých stromů. Dále z důvodu zřízení sanačních vrstev pro zlepšení únosnosti. Dále došlo ke změně z důvodu rekonstrukce propustku, z důvodu změny příčného sklonu komunikace a tím i k posunu UV a vzhledem k prodloužení termínu doby výstavby. K prodloužení termínu: při odkrytí dříve nepřístupných konstrukčních vrstev bylo zjištěno písčité podloží nezastižené diagnostikou, které bylo vyhodnoceno jako neúnosné. Současně byla při odkrytí zjištěna skutečná výška krytí plynovodního vedení, která neodpovídala normovému uložení. Dále byl po odkrytí zjištěn havarijní stav jednotné kanalizace. Další podrobnosti jsou součástí uveřejněného dodatku č. 2 a jeho příloh.


Winner: Eurovia CS, a.s.