Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-20
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Komunikace je navržena v kategorii R 25,5/100. Velká část trasy je vedena po zemědělských pozemcích, jen velmi malá část je na pozemcích lesních. Délka úseku je 4,2 km. V oblasti km 38,3 hlavní trasy R6 (D6) je navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí I/16. Stavba zahrnuje výstavbu 7 mostů, protihlukové stěny, přeložku potoka, vodovodů, sedimentační a retenční nádrže, středovou kanalizaci, úpravy meliorací, úpravy vedení VVN, VN a NN, přeložky stávajících inženýrských sítí. Součástí je systém SOS s informačním systémem, oplocení a vegetační úpravy. Přeložka I/16: Zároveň stavba zahrnuje rozsáhlou přeložku současné silnice I. třídy č. 16, která je navržena v kategorii S 11,5/80. Prostorové řešení vyhoví i směrodatné rychlosti 90 km/hod. Celá trasa je vedena po zemědělských pozemcích. Délka úseku je 1,462 km. V km 0,130 je v křížení se současnou silnicí I/6 navržena okružní křižovatka, která je i s částečnou úpravu částí silnice I/6 součástí této přeložky.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
ZBV 17 - SO 2240 - Most na přeložce silnice I/16 v km 1,010 - zpřesnění množství betonářské výztuže pilot na základě zpřesnění průměru piloty.
ZBV 63 - SO 2203 - Most na D6 přes rokli v km 40,760 - zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky - výskyt neúnosného podloží základové spáry pilíře P4 a P3 a výskyt skalní horniny s vyšší třídou těžitelnosti než předpokládala PDPS ve výkopu pilíře P2 a P3 - řešením je vytěžení neúnosného podloží cca 0,7 m a nahrazení vrstvou ze štěrkodrti 0-63 mm a změna třídy těžitelnosti z třídy I. na třídu III.
ZBV 67 - SO 2101 - Silnice D6 km 37,550 - 41,750 - zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky během provádění SO 2101 oproti PDPS - výskyt výronů vody ze svahu, výskyt zemin náchylných k sesouvání v podloží násypu, výskyt zemin v zářezu Z4 - provedení zabudování drenážní vrstvy ŠD frakce 0-63 do násypu, provádění monitoringu konstrukce násypu zabudováním 2 kusů hydrostatické nivelace v kombinaci s instalací příčných měřících profilů na hotovém násypu.
ZBV 17 - SO 2240 - Most na přeložce silnice I/16 v km 1,010 - zpřesnění množství betonářské výztuže pilot na základě zpřesnění průměru piloty.
ZBV 63 - SO 2203 - Most na D6 přes rokli v km 40,760 - zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky - výskyt neúnosného podloží základové spáry pilíře P4 a P3 a výskyt skalní horniny s vyšší třídou těžitelnosti než předpokládala PDPS ve výkopu pilíře P2 a P3 - řešením je vytěžení neúnosného podloží cca 0,7 m a nahrazení vrstvou ze štěrkodrti 0-63 mm a změna třídy těžitelnosti z třídy I. na třídu III.
ZBV 67 - SO 2101 - Silnice D6 km 37,550 - 41,750 - zjištěny nepředvídatelné fyzické podmínky během provádění SO 2101 oproti PDPS - výskyt výronů vody ze svahu, výskyt zemin náchylných k sesouvání v podloží násypu, výskyt zemin v zářezu Z4 - provedení zabudování drenážní vrstvy ŠD frakce 0-63 do násypu, provádění monitoringu konstrukce násypu zabudováním 2 kusů hydrostatické nivelace v kombinaci s instalací příčných měřících profilů na hotovém násypu.


Winner: Společnost R6 Řevničov, obchvat Metrostav-Eurovia-Swietelsky