Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-07-20
Buyer: Budapest Főváros Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: Vállalkozó hiba és hiánymentesen, a közb.dok-ban meghat. minőségben, osztható szolgáltatásként vállalja a tervezési és kivitelezési munkát,amely szolgáltatás kiterjed az alábbi feladatok elvégzése:kiviteli tervek és kivitelezési dok. elkészítése 191/2009. (IX.15.)Korm. rend. előírásai szerint, a Megrendelő által szolgáltatott tendertervek és engedélyek, az üzemeltető által megfogalmazott követelmények alapján; engedélyes tervek szükség szerinti módosítása és az engedélyek megszerzése;a kiv. megkezdéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedélyek beszerzése; forg.tech. tervek elkészítése; kiv. munkák elvégzése, a befejezett Létesítmény átadása; közműkiv. munkák elvégzése; a helyreállítási munkák elvégzése; üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges dok. hiánytalan elkészítése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás; a jótállási/szavatossági időszakon belül hibák kijavítása; a közb. dok-ban részletezett feladat telj.; régészeti feladatok; próbaüzem lefolytatása.
Szerződésmódosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja, Kbt. 141. § (6) bekezdése.
Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák vonatkozásában tervezési és kivitelezési munkák elvégzése, ami a következő feladatokat foglalja magában: kiviteli tervek és kivitelezési dokumentáció elkészítése, engedélyes tervek szükség szerinti módosítása, a kivitelezés megkezdéséhez és a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély beszerzése, forgalomtechnikai tervek elkészítése és az abban foglalt munkák elvégzése, kivitelezési, közműkiváltási, helyreállítási, régészeti munkák elvégzése, üzemeltetési engedély megkéréséhez szükséges dokumentáció hiánytalan elkészítése, továbbá az engedélyezés során rendelkezésre állás, próbaüzem lefolytatása, a jótállási/szavatossági időszakon belüli hibák kijavítása, a szerződés teljesítéséhez szükséges minden további, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett feladat teljesítése, Margitszigeti Atlétikai Centrum belső szenny- és csapadékvíz hálózatának szétválasztása, északi parkoló korszerűsítése.
A szerződésmódosítás a teljesítési határidő módosítását vonja maga után. Módosul továbbá az alvállalkozói teljesítés összesített arányának maximuma a Kbt. 197. § (6) bekezdése alapján.
Mérnök utasításával megtiltott minden munkát, ami a Bajnokok Ligája Hatos Döntő rendezvényhez kapcsolódó forgalmat, és a rendezvény kiszolgálását akadályozza vagy ellehetetleníti. Ennek indoka, hogy a Danubius Zrt. 24.5.2017-én elutasította a margitszigeti gerincút és az északi parkoló aszfaltozási munkáinak ütemtervét és jogi lépéseket helyezett kilátásba, ha a munkák miatt a Hatos Döntő rendezvény ideje alatt a Margitszigeten található két szálloda gépkocsival történő megközelíthetősége ellehetetlenül. A módosított ütemezés szerint a fennmaradó útépítési munkák befejezési határideje 10.6.2017. A Danubius Zrt. felszólítása Megrendelő számára kellő gondossággal eljárva sem volt előrelátható, hiszen a Danubius Zrt. korábban semmilyen kifogást nem terjesztett elő. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, az elvégzendő munka nem, csupán annak határideje módosul. A módosítás nem érinti a szerződés szerinti ellenértéket.


Winner: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.