Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-09-23
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45221111 | 45221121 | 45221122 | 45230000 | 45232454

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2, w.Głuchowo) – Wronczyn.
3. Zakres robót związanych z inwestycją obejmuje także wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji.
4. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
5. Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
8. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad.
Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań – Wrocław odcinek Poznań (A2,w.Głuchowo) – Wronczyn.
3. Zakres robót związanych z inwestycją obejmuje także wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż projektowanych dróg, która będzie wykonywana w końcowej fazie realizacji inwestycji.
4. Wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
5. Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
8. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad.
Wywóz i utylizacja odpadów znajdujących się na terenie budowy drogi S5 Poznań – Wronczyn w km ok. 10+300 oraz w drodze dojazdowej nr 18 w km ok. 0+900 – 1+000.
1) Odkryto nielegalne składowisko odpadów. W żadnych dostępnych Zamawiającemu dokumentach nie było o nim informacji.
2) Odpady zostały zidentyfikowane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu dopiero po rozpoczęciu robót i zdjęciu wierzchniej warstwy humusu.
3) Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Ze względów technicznych nie ma możliwości rozpoczęcia wykonywania dolnych warstw konstrukcyjnych drogi bez wcześniejszego usunięcia odpadów. Zgodnie z Dokumentacją Projektową podłoże należy doprowadzić do wymaganej nośności. Ponadto Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są również do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach), w związku z powyższym nielegalne składowisko odpadów powinno zostać usunięte z terenu budowy oraz zutylizowane.


Winner: TOTO S.p.A. Costruzioni Generali