Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-05
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stavba D55 5501 Olomouc - Kokory  je navržena jako stavba dálnice v kategorii D 25.5/120, tj. čtyřpruhová komunikace se středním dělícím pásem šířky 3.0 m, volná šířka komunikace je 25.50 m při návrhové rychlosti
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Stavba D55 5501 Olomouc - Kokory  je navržena jako stavba dálnice v kategorii D 25.5/120, tj. čtyřpruhová komunikace se středním dělícím pásem šířky 3.0 m, volná šířka komunikace je 25.50 m při návrhové rychlosti
V rámci řízení o povolení uzavírky provozu umožňující zahájení realizace SO 240 Stavební úpravy mostu na MK Vsisko vznesla Obec Velký Týnec podmínku schválení vedení objízdné trasy (viz rozhodnutí č.j.: VT-/2209/2023/ko – Příloha č. 14_1). V rámci ověření možností bylo Policií ČR požadováno pouze jediné možné řešení, a to doplnění provizorního dopravního značení o instalaci dočasné okružní křižovatky na silnici I/55, křižovatky se silnice III/4353 (viz zápis z jednání – Příloha č. 14_2). Zdůvodněním byla souvislost s již vydanými správními rozhodnutími na související dopravní uzávěry jiných staveb realizovaných v dotčeném období. S ohledem na uvedené okolnosti s tím, že realizace stavebního objektu podmiňuje možnost provádění stavebních prací v souladu s harmonogramem stavby bylo nezbytně nutné zohlednit podmínku doplněním dočasné okružní křižovatky do podkladů pro stanovení provizorního dopravního značení. Technickým řešením je umístění plastových svodidel na povrch silnice s odstraněným současným vodorovným dopravním značením, instalace světelných semaforů a následné provádění údržby spočívající v čištění a výměně poškozených kusů značení. Rozhodnutí bylo vydáno dne 12.6.2023 (Č.j.: KUOK 65242/2023 - Příloha č. 14). Všeobecnou problematiku dopravního opatření spojených s realizací SO240 oznámil zhotovitel stavby v dopise ze dne 26.5.2023 (příloha č. 15). Správce stavby vydal pokyn dne 23.6.2023 (Příloha č. 16)


Winner: EUROVIA CS, a.s.