Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-02-05
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221119

Technical requirements: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút Törzsszám:1725 Útszám+szelvény: 25 / 78+955
— a meglévő, gépjármű által használt közúti, Sajó vízfolyás fölötti, monolit vasbeton lemez szerkezetű híd átépítése (tervezett 3 nyílású hídszerkezet, szabadnyílás: 14,15 m+18,8 m+14,15 m, szerkezeti hossz: 51,5 m) az alábbi főbb munkanemek szerint,
— a meglévő 50,4 m hosszú, 19,2 m legnagyobb szabad nyílású monolit vasbeton lemez felszerkezet teljes elbontása, majd újjáépítése [monolit vasbeton lemez] két ütemben,
— az átépítési, felújítási munkálatokat a forgalom folyamatos fenntartása mellett, félpályás lezárás, forgalomterelés mellett kell elvégezni.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kerecsend-Eger-Bánréve másodrendű főút Törzsszám:1725 Útszám+szelvény: 25 / 78+955
— a meglévő, gépjármű által használt közúti, Sajó vízfolyás fölötti, monolit vasbeton lemez szerkezetű híd átépítése (tervezett 3 nyílású hídszerkezet, szabadnyílás: 14,15 m+18,8 m+14,15 m, szerkezeti hossz: 51,5 m) az alábbi főbb munkanemek szerint,
— a meglévő 50,4 m hosszú, 19,2 m legnagyobb szabad nyílású monolit vasbeton lemez felszerkezet teljes elbontása, majd újjáépítése [monolit vasbeton lemez] két ütemben,
— az átépítési, felújítási munkálatokat a forgalom folyamatos fenntartása mellett, félpályás lezárás, forgalomterelés mellett kell elvégezni.
A felmenő szerkezetek teljes elbontása és újjáépítése szükséges, a teherbírás és várható élettartam tekintetében is, az eredetileg tervezett részleges elbontás helyett. A hídfő, szárnyfal, pillér bontásának mennyiségéhez (eredetileg 23 m
3.1. A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglaltakra tekintettel Felek a szerződés műszaki tartalmát az alábbiak szerint módosítják:
A felmenő szerkezetek teljes elbontása és újjáépítése szükséges, a teherbírás és várható élettartam tekintetében is, az eredetileg tervezett részleges elbontás helyett. A hídfő, szárnyfal, pillér bontásának mennyiségéhez (eredetileg 23 m
A jelen szerződésmódosítás mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza a módosítás folytán szükségessé váló egyes munkanemeket és azok mennyiségét.
3.2. A műszaki tartalom változása többletköltségeket okoz, az utólag megrendelt, tervmódosítás miatt szükségessé váló pótmunka ellenértéke a vállalkozót a Ptk. 6:245.§(1) bekezdése alapján megilleti. A felek erre tekintettel megemelik a vállalkozói díjat a pótmunka ellenértékével. Ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés II.1. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„II.1. A jelen szerződés I. pontjában részletezett hídjavítási, hídfelújítási feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért a Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi összegű nettó vállalkozói díj illeti meg: 577 850 118 Ft, azaz ötszázhetvenhétmillió-nyolcszázötvenezer-száztizennyolc forint.
3.3. A felek a módosult műszaki tartalom kivitelezésének időszükségletére tekintettel a teljesítési határidőt 2 hónappal meghosszabbítják. Ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés III.2. pontjának első bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


Winner: Colas Közlekedésépítő Zrt.