Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-11-10
Buyer: TenneT TSO GmbH
Country: DE
Region: DE242
Contract type: Works
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45233120: Road construction works
Estimated value:  EUR
Submission deadline: 2027-05-05
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Näheres entnehmen Sie bitte dem Verfahrensleitfaden
BITTE BEACHTEN Sie, dass zur Teilnahme an der Ausschreibung der beigefügte NDA auszufüllen und per E-Mail an: rainer.fioriolli.extern@tennet.eu und CC: procurement-multihub@tennet.eu zu senden ist.
Bei dem vorliegenden Projekt HeideHub handelt es sich um das europaweit erste Gleichstrom-Drehkreuz. Neben einer DC-Schaltanlage und Konverteranlage wird auch ein Umspannwerk gebaut. TenneT plant die Anlagen auf einer Fläche von ca. 53 ha südwestlich von Heide in den Gemeinden Lieth und Wöhrden zu errichten. Die Fläche schließt sich westlich an das bestehende Umspannwerk Heide/West an. Ebenfalls auf dieser Fläche wird die Errichtung eines weiteren Konverters im Rahmen des Korridor B-DC25 Vorhabens durch den Übertragungsnetzbetreiber Amprion geplant.
Zur strukturierten und abschnittsweisen Realisierung der bauvorbereitenden Maßnahmen im Projekt HeideHub wurde die Baumaßnahme in mehrere funktionale und terminlich aufeinander abgestimmte Arbeitspakete (AP) unterteilt.
Für die Umsetzung der ausgeschriebenen Leistungen im Rahmen des Projekts HeideHub ist von einem voraussichtlichen Leistungsbeginn ab 17.11.2025 und einem geplanten Projektabschluss bis 05.05.2027 auszugehen.

Wesentliche Leistungsinhalte dieser Ausschreibung sind:
Die bauliche Herstellung nutzbarer und verkehrsfester Erschließungsstraßen innerhalb des Baufeldes HeideHub.  Hierzu gehören der abschnittsweise Aufbau der Baustraßen mit durchgängiger Zugänglichkeit zu BE-Flächen, Materialumschlagsplätzen und Montagebereichen in ausreichenden Breiten und Tragfähigkeiten zur Nutzung durch Baulogistik und Schwertransporte (bis SLW60) sowie temporäre Querungsbauwerke über Gewässer und Entwässerungsgräben, technisch abgestimmte Übergänge an Anbindungspunkten sowie temporäre Wege.   
Die bauliche Herstellung von Baustelleneinrichtungsflächen für die Energieanlagen 110 kV-Schaltanlage, Heide-Konverter 1 und von Leerrohrsystemen für die Zuführung von Kabeln für Strom, Kommunikation und technische Infrastruktur. 
Die Flächenaufbereitung und die Planumserstellung im Vorfeld der Trassenherstellung zur geregelten Oberflächenentwässerung. Dazu gehören Erdarbeiten, Grobprofilierungen, Planumsentwässerung, kleinere Auf- und Abtragsmaßnahmen auf einer Fläche von rund 23.000 m²,  die Herstellung bituminöser Sauberlaufflächen an den Übergängen zu öffentlichen Verkehrsflächen zur Reduktion von Verschmutzungen auf ca. 2.500 m². 
Die bauliche Herstellung von Entwässerungssystemen begleitend zur Herstellung der Baustraßen für funktionale Oberflächenentwässerung, bestehend aus Rohrverbindungen, Flächengefällen, Mulden sowie offenen Sammlern, „Gräben Regenrückhalteraum“ und „Auslaufbauwerken“ und temporäre Flächenentwässerungen in Mulden- oder Rohrsystem-bauweise, um den Baustellenbetrieb auch in Regenphasen zu gewährleisten. Hierzu gehören alle Erdarbeiten, Bauteile, Wasserhaltungen und Materialbereitstellungen.  
Der Umbau und die Erweiterung des bestehenden Sammlers West im Bereich der westlichen Zuwegung im Zuge der baubegleitenden Entwässerung. Die Maßnahme umfasst insbesondere Erdarbeiten für Einsetzgruben und Kopflöcher, die Herstellung eines Entwässerungsstranges DN 200, Lieferung und Einbau von PE-HD- bzw. PP-Rohrmaterialien sowie zugehörige Schachtbauwerke in Fertigteilbauweise DN 1000 bis zu einer Tiefe von 3m.   
Die Integration wiederverwendbaren Erdreichs in den Endausbau sowie die Wiederverfüllung, der Einbau und fachgerechtes Verdichten des zwischengelagerten Aushubbodens (soweit zur Wiederverfüllung geeignet) und Wiederandecken des Oberbodens (soweit vorhanden und erforderlich) und die Entsorgung von Bodenaushub, der nicht wieder eingebaut werden darf sowie der im Rahmen des Rückbaus nicht wiederverwertbaren Stoffe/Materialien. Sowie alle erforderlichen Nebenleistungen, Schutzmaßnamen und Messungen, Planungen und Konzepten, Anweisungen und Prüfvorgaben, die für die ordnungsgemäße Leistungserbringung des AN notwendig sind.

Weitere Arbeitspakte werden bzw. wurden separat ausgeschrieben:
(Mercell T155046) AP-1 Vorbelastung: umfasst die lagenweise Aufsandung des Baufeldes und ausgewählter Baustelleneinrichtungsflächen von insgesamt ca. 53 ha (je 30 – 50 cm) mit kontinuierlicher Verdichtung und beinhaltet auch die Sandbeschaffung und -lieferung.
(Demnächst) AP-3: Gewässerbau umfasst den Bau von Verbandsvorflutern, Gräben, Dränagen und Regenrückhaltebecken sowie Herstellung temporärer Baustelleneinrichtungsflächen.

zeitlich verzögert: AP-4: Straßenbau-II 2.Baustufe umfasst die Herstellung der dauerhaften Zuwegungen, Oberflächenbefestigungen und zugehörigen Ausstattung und den Rückbau noch existieren-der Baustelleneinrichtungsflächen und -straßen, die nicht mehr benötigt werden.
Für nähere Angaben siehe beigefügten Verfahrensleitfaden.
Verlängerung nur bei Vorliegen besonderer ungeplanter Bauumstände vorgesehen. Terminende ist derzeit als Fixtermin vorgesehen.


Winner: Depenbrock Bau GmbH & Co. KG
Award value: 15000000
Number of bids: 1