Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2022-07-15
Buyer: Große Kreisstadt Werdau
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71240000 | 71247000 | 71311220 | 71314100: Electrical services | 71315000: Building services
Estimated value: 421500 EUR
Submission deadline: 2022-08-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bahnhof Werdau "Rückbau/Neuerrichtung Servicegebäude, Neubau Verkehrsanlage/Fahrgastunterstände”, Planungsleistungen in Losen für Objektplanung, TGA AnlGr 4-5, Ingenieurbauw./Verkehrsanl., SiGe
Die Stadt Werdau als Baulastträger des Bahnhofsvorplatzes und Gebäudeeigentümer des Empfangsgebäudes Bahnhofsplatz 1 plant seit 10 Jahren die Umgestaltung des ÖPNV-Umsteigepunktes. Vorgesehen ist der komplette Rückbau des Empfangsgebäudes mit Ausnahme des Aufzugsschachtes mit Maschinenraum und der Treppenanlage zur Unterführung. Im Anschluss soll eine neue Überdachung des Zugangsbereiches zum Aufzug und zur Unterführung sowie ein Gebäude mit Warteraum und öffentlicher Behindertentoilette hergestellt werden. Weiterhin wird der gesamte Busplatz rückgebaut und neu erschlossen. Es sollen moderne Haltestellen und Parkplätze für die Reisenden entstehen. Die Baufeldfreimachung des Empfangsgebäudes von bahnbetriebsnotwendigen Anlagen ist abgeschlossen. Die Planung für die Verkehrsanlage, den Gebäuderückbau sowie den Neubau des Servicegebäudes sind bis zur Einreichung des Bauantrages LP 4 abgeschlossen. Die zu vergebenden Planungsleistungen teilen sich in 3 Lose auf: Los 1 Objektplanung Gebäude gem. § 33 ff. HOAI, Leistungsphasen 5 bis 9 für „Teilleistung 1.1. Rückbau Empfangsgebäude und Bushaltestellen Vorplatz“ sowie „Teilleistung 1.2. Neubau Servicegebäude“; Los 2 Technische Ausrüstung gem. § 53 ff. HOAI, AnlGr 4-5, Leistungsphasen 5 bis 9 für „Teilleistung 2.1. Neubau Servicegebäude“ sowie „Teilleistung 2.2. Straßenbeleuchtung, Kameraüberwachung, Fahrplananzeigen, Vorbereitung Ladestation“; Los 3 Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 41 ff. HOAI, Leistungsphasen 5 bis 9 für „Teilleistung 3.1. Abwassererschließung Vorplatz” und Objektplanung Verkehrsanlagen gem. § 45 ff. HOAI, Leistungsphasen 5 bis 9 für “Teilleistung 3.2. Neubau der gesamten Verkehrsanlage auf dem Vorplatz”, „Teilleistung 3.3. SiGe-Koordination Gesamtmaßnahme“, „Teilleistung 3.4. Gesamtkoordination Gesamtmaßnahme“
Objektplanung Gebäude gem. § 33 ff. HOAI, Leistungsphasen 5 bis 9 für „Teilleistung 1.1. Rückbau Empfangsgebäude und Bushaltestellen Vorplatz“ sowie „Teilleistung 1.2. Neubau Servicegebäude“
Grundleistungen der Objektplanung gem. § 33 ff. HOAI (Leistungsphasen 5-9) für " Teilleistung 1.1. Rückbau Empfangsgebäude und Bushaltestellen Vorplatz" (Rückbauplanung und -überwachung) und  „Teilleistung 1.2. Neubau Servicegebäude“; Vorgesehener Projektablauf: Beauftragung vorgesehen Anf. 10/2022, Planung/Ausschreibung Rückbau bis 45.KW 2022, Baubeginn Rückbau vorauss. 02.KW 2023, Planung/Ausschreibung Neubau Servicegebäude bis vorauss. 11.KW 2023, Baubeginn Neubau vorauss. 25.KW 2023, Bauende geplant 48. KW 2023
Die angegebene Laufzeit bezieht sich auf den Abschluss der Leistungsphase 8. Der Vertrag kann optional entsprechend des Standes der Abstimmung, Genehmigung und Finanzplanung terminlich für die stufenweise (optionale) Beauftragung der Leistungsphasen 9 verlängert werden. Siehe vorläufiger Planungs- und Realisierungszeitraum unter II.2.4).
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 5-8 und 9 sowie Beauftragung erforderlich werdender Besonderer Leistungen jeweils ohne Rechtsanspruch.
TGA §53 ff. HOAI AnlGr 4-5, Lp 5-9 für „Teilleistung 2.1. Neubau Servicegebäude“ sowie „Teilleistung 2.2. Straßenbeleuchtung, Kameraüberwachung, Fahrplananzeigen, Vorbereitung Ladestation“
Grundleistungen zur Technische Ausrüstung gem. § 53 ff. HOAI, AnlGr 4-5, Leistungsphasen 5 bis 9 für „Teilleistung 2.1. Neubau Servicegebäude“ sowie „Teilleistung 2.2. Straßenbeleuchtung, Kameraüberwachung, Fahrplananzeigen, Vorbereitung Ladestation“; Besondere Leistungen: 1. Erstellen der zur Ausschreibung erforderlichen Wartungspläne und Vorbereiten der Wartungsverträge vor Ausschreibung, 2. Erstellung einer Übersicht über wartungspflichtige Anlagen nach Vergabeeinheiten, 3. Einweisung des Facility Managements des AG zur Inbetriebnahme; Vorgesehener Projektablauf: Beauftragung vorgesehen Anf. 10/2022; Teilleistung 2.1. Neubau Servicegebäude: Planung/Ausschreibung  bis vorauss. 11.KW 2023, Baubeginn Neubau (Rohbau)  vorauss. 25.KW 2023, Bauende geplant 48. KW 2023; Teilleistung2.2. Neubau Busvorplatz (Straßenbeleuchtung, Kameraüberwachung, Fahrplananzeigen, Vorbereitung Ladestation): Planung/Ausschreibung  bis vorauss. 11.KW 2023, Baubeginn Neubau Busplatz  vorauss. 36.KW 2023, Bauende geplant 40. KW 2024
Die angegebene Laufzeit bezieht sich auf den Abschluss der Leistungsphase 8. Der Vertrag kann optional entsprechend des Standes der Abstimmung, Genehmigung und Finanzplanung terminlich für die stufenweise (optionale) Beauftragung der Leistungsphasen 9 verlängert werden. Siehe vorläufiger Planungs- und Realisierungszeitraum unter II.2.4).
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 5-8 und 9 sowie Beauftragung der anzubietenden und ggf. weiterer erforderlich werdender Besonderer Leistungen jeweils ohne Rechtsanspruch.
IngBW/Verkehrsanl.§41 u.45 ff.HOAI,Lp5-9 für "Teilleistg.3.1.AW Vorplatz" und "Teilleistg.3.2. Neub.Verkehrsanl.Vorplatz","Teilleistg.3.3.SiGeKo Gesamtmaßn.", "Teilleistg.3.4. Gesamtkoord.Gesamtmaßn."
Grundleistungen zur Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 41 ff. HOAI, Leistungsphasen 5 bis 9 für „Teilleistung 3.1. Abwassererschließung Vorplatz” und Objektplanung Verkehrsanlagen gem. § 45 ff. HOAI, Leistungsphasen 5 bis 9 für “Teilleistung 3.2. Neubau der gesamten Verkehrsanlage auf dem Vorplatz”, „Teilleistung 3.3. SiGe-Koordination Gesamtmaßnahme“, „Teilleistung 3.4. Gesamtkoordination Gesamtmaßnahme“; Besondere Leistungen: Örtliche Bauüberwachung; Vorgesehener Projektablauf: Beauftragung vorgesehen Anf. 10/2022; Teilleistung 3.1. Abwassererschließung: Planung/Ausschreibung  bis vorauss. 07.KW 2023, Baubeginn Mischwasserkanal vorauss. 26.KW 2023, Bauende Mischwasserkanal geplant 30. KW 2023; Teilleistung 3.2. Neubau Verkehrsanlage : Planung/Ausschreibung  bis vorauss. 11.KW 2023, Baubeginn Neubau Busplatz einschl. Entwässerung/Erschließung vorauss. 36.KW 2023, Bauende geplant 40. KW 2024; Teilleistungen 3.3. SiGe-Koordinator  und 3.4. Gesamtkoordination Gesamtmaßnahme über die gesamte Laufzeit 10/2022 bis 40.KW 2024
Die angegebene Laufzeit bezieht sich auf den Abschluss der Leistungsphase 8. Der Vertrag kann optional entsprechend des Standes der Abstimmung, Genehmigung und Finanzplanung terminlich für die stufenweise (optionale) Beauftragung der Leistungsphasen 9 verlängert werden. Siehe vorläufiger Planungs- und Realisierungszeitraum unter II.2.4).
Stufenweise Beauftragung der Leistungsphasen 5-8 und 9 sowie Beauftragung der anzubietenden und ggf. weiterer erforderlich werdender Besonderer Leistungen jeweils ohne Rechtsanspruch.
Es wird dringend empfohlen, den in den Vergabeunterlagen zur Verfügung stehenden "Bieterbogen Eignung" einschl. Anlagen zu verwenden.

Eligibility requirements: Es wird dringend empfohlen, den in den Vergabeunterlagen zur Verfügung stehenden "Bieterbogen Eignung" einschl. Anlagen zu verwenden. 1) Teilnahmeberechtigt sind (alle Berufsnachweise jeweils zwingend erforderlich): - für Los 1 Objektplanung : Personen, die als Berufsqualifikation den Beruf des Architekten gemäß § 75 (1) VgV oder des Ingenieurs gemäß § 75 (2)VgV oder gleichwertig nachweisen können - für Los 2 Techn. Ausrüstung AnlGr 4-5: Personen, die als Berufsqualifikation den Beruf des Ingenieurs gem. § 75 (2) VgV oder gleichwertig nachweisen können; - für Los 3 Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen: Personen, die als Berufsqualifikation den Beruf des Ingenieurs gemäß § 75 (2)VgV oder gleichwertig nachweisen können; - für Los 3, Teilleistung 3.3 SiGe-Koordinator: Personen, die als Berufsqualifikation den Beruf des Architekten gemäß § 75 (1) VgV oder des Ingenieurs gemäß § 75 (2)VgV oder gleichwertig nachweisen können und eine Qualifikation/Zertifikat als SiGe-Koordinator nach BaustellV nachweisen können Für Architekten ist jeweils der Kammereintrag nachzuweisen. Bei juristischen Personen ist der Nachweis jeweils für mindestens einen der Gesellschafter oder den bevollmächtigten Vertreter/Bearbeiter vorzulegen; 2) Eigenerklärung über das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach § 123 und § 124 GWB; 3) Eigenerklärung zur Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen bzw. über eine eventuelle Weitergabe von Auftragsteilen an andere Unternehmen. Will sich der Bewerber bei der Erfüllung des Auftrages der Leistungen anderer Unternehmen bedienen, so hat er diese zu benennen und für sie und ggf. für noch weiter nachgeordnete Unternehmen mit der Bewerbung einen eigenen Bieterbogen abzugeben. Eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unternehmen ist mit dem Angebot einzureichen.

Award value: 421500