Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-19
Buyer: Miasto Zamość
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71247000 | 71520000: Construction supervision services | 71521000: Construction-site supervision services | 71540000: Construction management services

Technical requirements: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja do ulicy Szczebrzeskiej"
Miejsce realizacji inwestycji: Polska, województwo lubelskie, Gmina Miejska Zamość, obręb miasto Zamość.
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)” (zw. dalej „inwestycją”).
a) zarządzanie procesem realizacji inwestycji oraz kierowanie i koordynowanie jej wykonania w formie nadzoru merytorycznego i technicznego w taki sposób, aby zapewnić zgodność jej realizacji z prawem Unii Europejskiej i prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.), przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do wymienionych ustaw, jak również z umową o dofinansowanie projektu i umową z wykonawcą inwestycji,
b) wykonywanie zadań, stosownie do przepisów ustawy Prawo budowlane: inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 25, 26), koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego (art. 27), inwestora zastępczego (w związku z art. 18),
c) dostarczanie wykonawcy inwestycji dokumentacji niezbędnej do jej wykonania, w szczególności dokumentacji budowlanej robót,
e) przygotowywanie Zamawiającemu do podpisu wniosków wraz z wymaganymi załącznikami, niezbędnych do uzyskania decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp.,
f) organizowanie i prowadzenie regularnych narad projektowych, rad budowy, innych spotkań (narady techniczne, spotkania uzgodnieniowe itp.),
g) przekazanie wykonawcy inwestycji dziennika budowy i jego kolejnych tomów, jeśli zajdzie taka potrzeba,
h) protokolarne przekazanie wykonawcy inwestycji terenu budowy i współudział w przejmowaniu przez wykonawcę inwestycji terenów przejętych od poszczególnych właścicieli na okres czasowy,
i) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy inwestycji i dokonywanie niezbędnych korekt tych rysunków; współpraca z nadzorem autorskim w tym zakresie,
j) akceptowanie proponowanych przez wykonawcę inwestycji materiałów oraz urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót w zakresie ich zgodności ze specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i umową na roboty budowlane,
k) udzielanie Zamawiającemu odpowiedzi na zapytania, udzielanie informacji i wyjaśnień na temat realizacji inwestycji, a także przygotowywanie i przedkładanie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego - w możliwie najkrótszym terminie lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
l) współpraca z wykonawcami oraz osobami sprawującymi nadzór nad innymi robotami branżowymi zadań realizowanych przez inwestorów obcych w rejonie objętym projektem w okresie związania umową,
m) od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, do obowiązków Menadżera Projektu należy zapewnienie codziennego nadzoru,


Winner: "Mako Consulting Magda Kobojek-Łokaj"