Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-17
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Bauleistungen des Konstruktiven Ingenieurbaus zur Erneuerung der EÜ (Verbauten und Baubehelfe, Widerlager einschl. der Gründungen, Überbauten, Flügelstützwand Nordwest (NW); Tangierende Bohrpfahlwand Südost (SO), Durchlass für Tunnel- und Bauwerksentwässerung):
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.3.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauleistungen des Konstruktiven Ingenieurbaus zur Erneuerung der EÜ (Verbauten und Baubehelfe, Widerlager einschl. der Gründungen, Überbauten, Flügelstützwand Nordwest (NW); Tangierende Bohrpfahlwand Südost (SO), Durchlass für Tunnel- und Bauwerksentwässerung):
LÄA 4: Im Zuge der Erstellung eines Abbruchkonzeptes wurde festgestellt, dass das auszuhebende Masse der Überbauten ca. 85 to pro Überbau beträgt. Die Betonausfachung zwischen der Stahkonstruktion war in der Ausschreibung nicht berücksichtigt. Zusätzlich ist es erforderlich, die Überbauten auf ein Zwischenlager zu transportieren und dort zu zerkleinern.
Das Ausheben und Zerkleinern der Bestandsüberbauten ist zur Baudurchführung und für die Entsorgung erforderlich. Der AN hat das erforderliche Personal und weitestgehend die benötigten Geräte zur Erbringung der weiteren vertraglichen Leistungen vor Ort. Zudem würde ein weiterer AN im sehr eingeschränkten Baubereich während des engen Zeitfensters der TSP den erforderlichen Arbeitsfortschritt gefährden.


Winner: Beck Bau GmbH