Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-29
Buyer: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45232100 | 45232150 | 45232151 | 45232430

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Váll. szerz. a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosítószámú, „Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO1)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési fel.
lefolytatásával együtt. A nyertes ATteljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és
körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 azonosítószámú, „Délkelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (DKMO1)” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kiv.
lefolytatásával együtt. A nyertes ATteljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és
körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
3.1. Felek - figyelemmel a Mérnökhatározat 1-ben foglaltakra - a Szerződés Szerződéses Megállapodásának 4. pontjában rögzített teljesítési határidőt 49 nappal a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják. Továbbá a Mérnökhatározat 2 alapján a Szerződéses Árat és ahhoz kapcsolódóan a teljesítési határidőt a szerződésmódosítás hatályba lépését követő 350 nappal a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése alapján módosítják, akképpen, hogy a módosítással érintett szövegrészeket dőlten, félkövéren szedve jelölik.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodása 4.1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés hatályba lépésétől számított 779 naptári nap időtartamon belül köteles teljesíteni. Kivételt képez a Fábiánsebestyén község ivóvízminőség-javító program című projektrész részét képező távvezeték és vízátadási pont kiépítése, valamint a Mindszent város ivóvízminőség-javító program című projektrész vízkezelő művének megvalósítása próbaüzemmel, melynek be kell fejeződnie 2019. szeptember 17. napjáig. Továbbá kivételt képez Mindszent Létesítményelem vonatkozásában a víztorony megvalósítása, melynek jelen szerződésmódosítás hatálybalépését követő 350 napon belül kell befejeződnie.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodása 3.2. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
”(…) 3.2 A Szerződéses Ár nettó 1 163 569 150,- forint, azaz nettó Egymilliárd-százhatvanhárommillió-ötszázhatvankilencezeregyszázötven forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár kiigazított összegével.”
Jelen szerződésmódosítás részletes indokait a szerződésmódosítás 1. sz. Mellékletét képező FIDIC Mérnök által 2021. január 12. napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: a „Mérnökhatározat 1”) valamint a FIDIC Mérnök által 2021.06.30 napján kiadott Mérnökhatározat (a továbbiakban: a „Mérnökhatározat 2”) rögzíti. A „Mérnökhatározat 1” elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozó 5. sz. Akadályközlés bejelentése; 6. sz. Akadályközlés bejelentése; 6. sz. Akadályközlés elhárulásáról szóló bejelentése; 7. sz. Akadályközlés bejelentése; 7. sz. Akadályközlés elhárulásáról szóló bejelentése; a Vállalkozó 8. sz. Akadályközlés bejelentése; a Vállalkozó 8. sz. Akadályközlés elhárulásáról szóló bejelentése a Vállalkozó alátámasztó dokumentumai, továbbá a Műszaki Ellenőr Véleményezése.
Elválaszthatatlan mellékletét képezi a Vállalkozó 2020. október 22-én kelt 1. sz. Változtatási javaslata, a Műszaki ellenőr véleményezése, a határidő meghosszabbítását alátámasztó kimutatás.


Winner: A-G Híd Konzorcium: Vezető tag: A-Híd Zrt.