Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-08-12
Buyer: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 1. konzultációs elj. - 2.rész - 2. sz.mód
Arany János u. - Mártírok ú tja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új
Gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat.
„Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinakelvégzésére, és a kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk - 1. konzultációs eljárás
„Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a nettó 50 millió forint összeget, úgy résszámla benyújtására nincs lehetőség, a szerződésszerű teljesítést követően egy végszámla nyújtható be.
Amennyiben a vállalkozói díj meghaladja a nettó 50 millió forint összeget, úgy Vállalkozó kettő résszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a következő ütemezésben.
— I. részszámla az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V.5.1.1. pont szerinti érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén: -2. részszámla az az V.5.1.1. pont szerinti vállalkozói díj 50 %-a mértékében az általános forgalmi adó nélküli az V./5.1.1. pont szerinti érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. – végszámla az V.5.1.2. pont szerinti vállalkozói díj 100 %-a mértékében az V.5.1.2. pont szerinti érték 100 %-os teljesítése esetén: Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF."
„Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti. hogy a szerződéses összeg pénzügyi fedezete a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelete alapján a „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen " soron rendelkezésre áll, mely hazai forrásból. a Miniszterelnökséggel GF/SZKF/30/8/2017. számon megkötött. valamint GF/SZKF/926/7/2018. számon módosított támogatási szerződés alapján kerül finanszírozásra."
Vállalkozó 2019. április 24. napjától akadályoztatva volt a munkavégzésben, amelyet a műszaki ellenőr igazolása is alátámaszt. Így a tervezett módosított befejezési határidőig, azaz 25.5.2019 napjáig 54 naptári nap időtartamra a Vállalkozó akadályoztatva volt. Megrendelő kijelenti. hogy az alábbi pótmunkák elvégzését rendelte meg Vállalkozótól. melyek szükségességét a műszaki ellenőr nyilatkozata is alátámaszt (2. melléklet): 1.) A sétány közvilágításának kiépítése a "daday és D" Betéti Társaság 7.5.2019 napján kelt. 51/2019. számú kiviteli terve. valamint Vállalkozó 4 097 575 Ft--Afa ajánlati ára alapján. 2.) A sétány és a felújításra kerülő gyalogjárda közötti biztonságos gyalogos átvezetés érdekében. a Vizslaparki úton forgalomcsillapító küszöb elhelyezése Vállalkozó 4 211 999 Ft-t-Afa ajánlati ára alapján. Fenti munkák nem szerepeltek az eredeti szerződésben, azonban gazdaságossági és műszaki indokok miatt nem lenne célszerű Vállalkozó személyének változása. A műszaki tartalmat és a Vállalkozó ajánlatát a 53. melléklet tartalmazza. Fenti pótmunkák a módosított teljesítési határidőig (28.5.2019) nem megvalósíthatók, ezért szükséges a teljesítési határidőt 2019. július 31. napjára módosítani.
A szerződésmódosítás összhangban van a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontjának rendelkezéseivel, tekintve hogy a pótmunka a munkaterülethez és a kivitelezéshez kapcsolódik, így a szerződő fél személyének változása nem lenne célszerű sem gazdasági, sem műszaki okból (141.§ (4) bekezdés b)ba)), továbbá az ellenérték növekedés nem haladja meg a szerződéses ellenérték 50 %-át (141.§ (4) bekezdés b)bb)).
Arany János u. - Mártírok útja között cca 200 méter hosszon, 6,5 m szélességgel összekötő út építése. Az út déli oldalán új
Gyalogjárda létesül, a Vizslaparki út irányába pedig 90 méter hosszon, 3,3 m szélességgel gyalogos sétány kialakítása a feladat.
2.) A sétány és a felújításra kerülő gyalogjárda közötti biztonságos gyalogos átvezetés érdekében, a Vizslaparki úton forgalomcsillapító küszöb elhelyezése
1.A Szerződés II./2.2. pont: ”A szerződés mennyisége: a konzultáció során kiadott műszaki dokumentáció. valamint a 3. sz. mellékletben foglalt műszaki tartalom (pótmunka) szerint.


Winner: Horváth-Ép Kft.