Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-05-07
Buyer: Magyar Nemzeti Bank
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48000000 | 72260000: Software-related services

Technical requirements: Az MNB Komplex Felügyeleti Informatikai Rendszerének (KOFIR) kialakítása, bevezetése és támogatása, a szükséges licencek biztosítása
A Magyar Nemzeti Bank Komplex Felügyeleti Informatikai Rendszerének (KOFIR) kialakítása, bevezetése éstámogatása, a szükséges licencek biztosítása
A Magyar Nemzeti Bank integrált front-end felülettel rendelkező Komplex Felügyeleti Informatikai Rendszerének(KOFIR) kialakítása (elemei: keretrendszer, integrált folyamattámogató modul; integrált erőforrás tervezőmodul; vezetői információs modul; kockázatelemzés támogatás; intézményprofil), bevezetése és támogatása, a szükséges licencek biztosítása:
— az első ütem bevezetését követő 5 éves időszakban a rendszer üzemeltetési támogatása összesen legfeljebb 120 mérnöknap fixen lehívásra kerülő támogatási szolgáltatás a támogatásai díjban történőbiztosításával.
A rendszer (első fejlesztési ütem) bevezetését követően 5 éven keresztül összesen legfeljebb 300 mérnöknap támogatási, valamint összesen legfeljebb 2 000 mérnöknap továbbfejlesztési támogatás nyújtása, valamint összesen legfeljebb 1 039 db licenc biztosítása.
A Magyar Nemzeti Bank integrált front-end felülettel rendelkező Komplex Felügyeleti InformatikaiRendszerének(KOFIR) kialakítása (elemei: keretrendszer, integrált folyamattámogató modul; integrált erőforrástervezőmodul; vezetői információs modul; kockázatelemzés támogatás; intézményprofil), bevezetése éstámogatása, a szükséges licencek biztosítása:
— az első ütem bevezetését követő 5 éves időszakban a rendszer üzemeltetési támogatása összesenlegfeljebb 120 mérnöknap fixen lehívásra kerülő támogatási szolgáltatás a támogatásai díjbantörténőbiztosításával.
A rendszer (első fejlesztési ütem) bevezetését követően 5 éven keresztül összesen legfeljebb 300 mérnöknaptámogatási, valamint összesen legfeljebb 2 000 mérnöknap továbbfejlesztési támogatás nyújtása, valamint összesen legfeljebb 1 039 db licenc biztosítása.
A szerződés 1.1.12.g) pontjában rögzített 2 000 mérnöknapos szoftverfejlesztési keret az első fejlesztési ütem éles indításától számított 5 évig helyett az első fejlesztési ütem első fázisának kezdetétől a szerződés időbeli hatálya alatt vehető igénybe.
A szerződés 2.1.2. pontja (fizetési ütemezés) pontosításra kerül tekintettel arra, hogy az 1. sorszám alatt eredetileg szereplő implementálandó folyamatok felmérése két részletben történik, egyszer az 1. fázisban, majd az 5. fejlesztési fázist követően.
A KOFIR rendszer teljes rendszertervezése és az implementálandó folyamatok felmérése során azonosításra kerültek olyan funkciók, amelyek előre nem voltak láthatók és nélkülük a KOFIR rendszer nem tudná ellátni az eredetileg elvárt célját.
Az ütemezésben szereplő határidők meghatározásának megfogalmazása hibás volt, hiszen a megfogalmazás szisztémája figyelmen kívül hagyja a szerződéses feladatok egymásra épülését.
A már eddig felmért implementálandó folyamatokon felüli folyamatok felmérése csak az 5. fejlesztési fázis végén lehetséges és ésszerű.
Felek megállapodása szerint a Vállalkozó szerződésszegése miatti szerződés megszűnés esetén köteles a Vállalkozó átadni a forráskódot.


Winner: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.