Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-05-03
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works
Submission deadline: 2022-05-11
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Das bestehende Objekt L43 Talübergang Steinbrückenbach liegt auf der A10 Tauernautobahn zwischen km 136,000 und km 138,650, d.h. zwischen der ASt Gmünd und der Anschlussstelle Spittal.Das bestehende Brückenobjekt, je Richtungsfahrbahn ein Stahlverbundtragwerk, ist in einem schlechten Erhaltungszustand, so das von 2022 bis 2026 seitens der Asfinag ein Ersatzneubau des Tragwerkes am bestehenden Unterbau vorgesehen ist. Hierfür wird in einem ersten Schritt das bestehende Tragwerk Richtungsfahrbahn Salzburg temporär ertüchtigt und nachfolgend der Verkehr in einer 4+0 Verkehrsführung (bzw. 3+0 in verkehrlichen Randzeiten) auf das ertüchtigte Tragwerk umgelegt. Anschließend erfolgt der Abbruch des bestehenden Trag-werkes und der Ersatzneubau für die Richtungsfahrbahn Villach. Nach Umlegen des Verkehrs auf die RFB Villach mit einer Verkehrsführung 4+0 wird das Bestandstragwerk RFB Salzburg abgetragen und durch ein neues Brückenobjekt ersetzt.Weiters sind Adaptierungen an den Widerlagern, Pfeilern und den Gründungen erforderlich.
Die Ausschreibung wird gemäß §101 BVergG 2018 idgF berichtigt. Nationale Erkennungsnummer: [L-834843-2428]
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-05-03
Buyer: commune de saint-gingolph
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09135100 | 39715200 | 45251200: Construction work for cooling towers | 45251250
Submission deadline: 2022-05-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: création d'un réseau de chaleur et sa centrale de pompes à chaleur reliée à l'eau du lac Léman sur la commune de Saint-Gingolph
le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet, la passation d'un marchéde travaux concernant la réalisation :- d'Une cheminée et carneaux de fumée pour une chaudière fioul.Dans le cadre de la création d'une boucle de chaleur avec Pac et prise au lac, sur la Commune desaint-gingolph.La description des travaux à réaliser est définie dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières(Cctp)
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-05-03
Buyer: conseil Régional de la Réunion
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221250 | 45233141: Road-maintenance work
Submission deadline: 2022-05-23
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: la consultation a pour objet la réalisation de l'ouvrage hydraulique dit de Bois Noirs (nom du lieu-dit où sont situés les ouvrages) de la contournante de Saint Joseph, associé à la réalisation du giratoire G9 de raccordement de la contournante à son extrémité Est sur la Rn2. L'Ouvrage hydraulique constitue l'exutoire en mer du réseau d'assainissement d'eaux pluviales de la section Est restant à réaliser
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-05-03
Buyer: metropole europeenne de lille
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works
Submission deadline: 2022-05-09
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: lompret - rue de l'église - travaux de requalification de la voie - les travaux à exécuter sont détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-05-03
Buyer: Cluid Housing Association
Country: IE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45211100 | 45215210
Submission deadline: 2022-05-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: submit proposals for developing social residential schemes with planning permission within the proximity of public services and amenities in any of the locations set out in the provisions
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-05-03
Buyer: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34993100 | 45221247 | 45221248 | 45223500 | 45233110
Submission deadline: 2022-05-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Het doel van de aanneming is de uitvoering van een ingrijpende renovatie aan het Leonardtunnelcomplex te Brussel. Het project omvat zowel de structurele renovatie van vier tunnelkokers, alsook het integreren van tunneltechnieken in deze kokers.
Middels dit rechtzettingsbericht wordt een aangepast bestek, een overzicht van de wijzigingen, een extra plan en
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Weddeler Schleife - zweigleisiger Ausbau: EÜ K37 (km 16,145), EÜ K35 (km 16,999) und Rahmendurchlass (km 16,525)
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
In Rücksprache mit dem Pächter der Fläche "Musikwiese", auf welcher sich die BE-Fläche befindet, wurde von diesem einKonzept zur bauzeitlichen Drainageführung auf seiner Fläche gefordert. Dieses wird nötig, damit die Drainageführung des nichtals BE-Fläche genutzten Teils seiner Fläche weiterhin funktioniert.Die Erstellung des Konzeptes und dessen Umsetzung hängen direkt zusammen mit der Einrichtung der BE-Fläche. Um dieentstehenden Synergieeffekte zu nutzen (hier: maschinelle und menschliche Kapazitäten befinden sich bereits auf der Baustelleund können genutzt werden), soll ein AN die Leistungen ausführen.Wechsel des AN ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich, da die Ausführung im Großprojekt sich nach einer Last-Planer-Methoderichtet. Der Bauablauf von jedem einzelnen Gewerk innerhalb des Großprojekts ist an einander abgestimmt und lässt keine Zeitverzögerungen zu. Ausfall oder Wechsel eines AN kann für das Gesamtprojekt eine Gefährung der IBN bedeuten.


Winner: Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: Infraestruturas de Portugal S.A.
Country: PT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
5010041488 - Execução da empreitada denominada «EN 326 TRECHO 1 — FEIRA (A32/IC2)/ESCARIZ» (Ad. 11000690)
O presente Adicional tem por objeto formalizar a realização de trabalhos complementares de circunstâncias não previstas negativos, e fixar o valor dos trabalhos a menos verificados no âmbito da execução da presente empreitada.



Winner: Ferrovial/Alberto Couto Alves — vias, A.C.E., Agrupamento Complementar de Empresas
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221112 | 45221115 | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Gegenstand des Vertrages ist die Erneuerung der Veddeler Brücken und die dafür erforderlichen Gründungsarbeiten für die Umfahrung EÜ Zollkanal sowie Rückbauarbeiten. Im Zuge der Realisierung stellte sich heraus, dass zur Herstellung der vertraglich geschuldeten Leistungen, eine Injektion der durch das ziehen der Bestandsholzpfähle entstandenen Hohlräume  erforderlich wurde. Die zusätzlichen Leistungen waren nicht Teil der Ausschreibung und konnten erst im Zuge der Realisierung erkannt werden.
Die zusätzlich erforderlichen Leistungen an den vertraglich vereinbarten Leistungen sind im Zusammenhang mit den vertraglich vereinbarten Arbeiten durchzuführen. Bei einer getrennten Vergabe drohen Behinderungen in der weiteren Fortführung der Ausführung sowie in der entsprechenden Realsierung.


Winner: Himmel u. Papesch Bauunternehmung GmbH u. Co. KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221119

Technical requirements: EÜ Karl-Heinz-Klingen Straße (2 Torsionsbalken); EÜ Hünxer Straße (2 Torsionsbalken) inkl. Erweiterung Randwegbrücke; BHf Dinslaken neuer Bahnsteig (durch Verlängerung PU); EÜ Weseler Straße Ab- und Neubau; Neubau Versickerungsbecken
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
EÜ Karl-Heinz-Klingen Straße (2 Torsionsbalken); EÜ Hünxer Straße (2 Torsionsbalken) inkl. Erweiterung Randwegbrücke; BHf Dinslaken neuer Bahnsteig (durch Verlängerung PU); EÜ Weseler Straße Ab- und Neubau; Neubau Versickerungsbecken
Gegenstand dieser Vertragsabweichung ist die Erstellung eines Gleisabsteckverzeichnisses. Diese Leistung ist zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrags erforderlich.
Im Vertrag ist die Herstellung eines Mittelbahnsteigs enthalten. Die zusätzlichen Arbeiten ergeben sich aufgrund des fehlenden Festpunktfeldes im Bf. Dinslaken. Für die erforderlichen Stopfarbeiten ist ein Gleisabsteckverzeichnis erforderlich, damit die Stopfmaschine alle notwendigen Informationen zur Herstellung der Gleislage abrufen kann. Ein Wechsel des AN macht in diesem Fall aus technischen Gründen keinen Sinn, weil der AN die Verbau- und Stopfarbeiten bereits eingetaktet hat.
Der AN ist bereits mit der Erstellung des Mittelbahnsteigs und den erforderlichen Verbauarbeiten beauftragt und betreut die Stopfarbeiten. Es ist aus technischen Gründen sinnvoll, dass das Gleisabsteckverzeicnis durch die ausführende Firma erstellt wird.


Winner: ARGE 46/2 KIB 3b BA2 c/o Eiffage Infra- West GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Weddeler Schleife - zweigleisiger Ausbau: EÜ K37 (km 16,145), EÜ K35 (km 16,999) und Rahmendurchlass (km 16,525)
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Zur Angebotsabgabe des AN kalkulierte dieser nach Angaben seines AN einen Oberbodenabtrag mittels Raupe, da es hierzukeine expliziten Vorgaben des AG gab. Der AG teilte dem AN erst im späteren Verlauf des Projektes auf Hinweis der Umwelt-BÜW mit, dass ein solcher Abtrag unzulässig ist und der Abtrag stattdessen mittels Bagger stattfinden soll.Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Es handelt sich um eine zusätzliche Leistung, die so nicht vorhersehbarwar.


Winner: Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221119

Technical requirements: EÜ Karl-Heinz-Klingen Straße (2 Torsionsbalken); EÜ Hünxer Straße (2 Torsionsbalken) inkl. Erweiterung Randwegbrücke; BHf Dinslaken neuer Bahnsteig (durch Verlängerung PU); EÜ Weseler Straße Ab- und Neubau; Neubau Versickerungsbecken
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
EÜ Karl-Heinz-Klingen Straße (2 Torsionsbalken); EÜ Hünxer Straße (2 Torsionsbalken) inkl. Erweiterung Randwegbrücke; BHf Dinslaken neuer Bahnsteig (durch Verlängerung PU); EÜ Weseler Straße Ab- und Neubau; Neubau Versickerungsbecken
Oberbauarbeiten Gleislängsverbau PU Dinslaken / Schotterfang EÜ Hünxer Straße (Konkretisierung) (MKA 14_12)
Gegenstand dieser Vertragsabweichung ist die im Zuge des Gleislängsverbaus aus Anordnung 03 erforderlichen Stopfarbeiten. Nach den Kontaktbohrungen, dem Einbringen der HEB-Träger und Einbringen der Stahlausfachtung für den Verbau sind Stopfarbeiten und die Bereitschaft einer Handstopfkolonne inkl. EInbau von Neuschotter erforderlich.
In Anordnung 03 ist die Herstellung des Gleislängsverbaus und die Kampfmittelsondierungen angeordnet. Diese zusätzlichen Arbeiten ergeben sich aufgrund der erforderlichen Stopfarbeiten.
Der AN ist bereits mit der Herstellung des Gleislängsverbaus beauftragt. Die Stopfarbeiten ergeben sich im Zuge der  ursprünglichen Anordnung. Es ist somit keine weitere Anfahrt, seperate Beauftragung und Abstimmung notwendig. Die seperate Beauftragung der Stopfarbeiten würde diese Aspekte erforderlich machen und wäre daher nicht wirtschaftlich.


Winner: ARGE 46/2 KIB 3b BA2 c/o Eiffage Infra- West GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221119
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: EÜ Karl-Heinz-Klingen Straße (2 Torsionsbalken); EÜ Hünxer Straße (2 Torsionsbalken) inkl. Erweiterung Randwegbrücke; BHf Dinslaken neuer Bahnsteig (durch Verlängerung PU); EÜ Weseler Straße Ab- und Neubau; Neubau Versickerungsbecken
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
EÜ Karl-Heinz-Klingen Straße (2 Torsionsbalken); EÜ Hünxer Straße (2 Torsionsbalken) inkl. Erweiterung Randwegbrücke; BHf Dinslaken neuer Bahnsteig (durch Verlängerung PU); EÜ Weseler Straße Ab- und Neubau; Neubau Versickerungsbecken
Gegenstand dieser Vertragsabweichung ist der erforderliche Rückbau der außer Betrieb befindlichen Kabel im Bf. Dinslaken. Die Arbeiten sollen in der Sperrpause durchgeführt werden. Diese Leistung ist zur Erfüllung des ursprünglichen Vertrags erforderlich.
Im Vertrag ist die Erweiterung der Personenunterführung enthalten. Die zusätzlichen Arbeiten ergeben sich aufgrund des Rückbaus der außer Betrieb befindlichen Kabel, die Bereich der neuen PU liegen. Für die erforderlichen Arbeiten zwischen den Gleisen ist die vorgesehene Sperrpause zu berücksichtigen.
Der AN ist bereits mit der Erweiterung der PU beauftragt. Der Rückbau der außer Betrieb befindlichen Kabel ergibt sich im Zuge des ursprünglichen Vertrags. Es ist somit keine weitere Anfahrt, seperate Beauftragung und Abstimmung notwendig. Die seperate Beauftragung des Rückbaus würde diese Aspekte erforderlich machen und wäre daher nicht wirtschaftlich.


Winner: ARGE 46/2 KIB 3b BA2 c/o Eiffage Infra- West GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221110 | 45221115

Technical requirements: Erweiterung  EÜ Röskenstraße für das geplante dritte Gleis mit einem Torsionsbalken zur Überführung der bahnlinken Schallschutzwand. Errichtung Versickerungsanlage 9;
Bestandsbauwerk EÜ Holthauser Bach: Erneuerung bzw. zusätzliche Querungsmöglichkeit für Kleintiere; Errichtung Versickerungsanlage 6 in Bahn km 20,115;
EÜ Hammerweg: bahnrechts für dritte Gleis erweitert inkl. Torsionsbalken zur Überführung der bahnlinken Schallschutzwand; Neubau EÜ für Kleintiere als Kleintierdurchlass.
Bahnübergangsweg an der Grenzstraße wird aufgehoben-Neu EÜ für Fuß- und Radweg; Errichtung Versickerungsanlage 10 bahnlinks
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Erweiterung  EÜ Röskenstraße für das geplante dritte Gleis mit einem Torsionsbalken zur Überführung der bahnlinken Schallschutzwand. Errichtung Versickerungsanlage 9;
Bestandsbauwerk EÜ Holthauser Bach: Erneuerung bzw. zusätzliche Querungsmöglichkeit für Kleintiere; Errichtung Versickerungsanlage 6 in Bahn km 20,115;
EÜ Hammerweg: bahnrechts für dritte Gleis erweitert inkl. Torsionsbalken zur Überführung der bahnlinken Schallschutzwand; Neubau EÜ für Kleintiere als Kleintierdurchlass.
Bahnübergangsweg an der Grenzstraße wird aufgehoben-Neu EÜ für Fuß- und Radweg; Errichtung Versickerungsanlage 10 bahnlinks
Im Bereich der EÜ Rönskenstraße bahnrechts ist ein vernünftiger Anschluss des porösen Betons zum augenscheinlich festem Beton im Bestandsbauwerk herzustellen, um nachher die Erweiterung vernünftig herstellen zu können. Zunächst ist ein Übergang vom poröser Beton zu augenscheinlich festen Beton mittels Motorschneider einzuschneiden und anschließend ist der poröse Beton mittels elekt. Stemmhammer auszubauen. Danach muss der Beton gesäubert und eine Haftbrücke aufgetragen werden. Der entstandene Bereich ist schließtlich einzuschalen bzw. abzuschalen und schließlich ist der eingeschalte Bereich mit  Vergussbeton zu füllen bzw. zu vergießen.


Winner: ARGE ABS 46/2 KiB Abschnitt 3d, Voerde
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Weddeler Schleife - zweigleisiger Ausbau: EÜ K37 (km 16,145), EÜ K35 (km 16,999) und Rahmendurchlass (km 16,525)
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Zur Angebotsabgabe des AN kalkulierte dieser seine Verschubtechnologie gem HLV mit der Gewichtsangabe desGesamtbauwerks von max. 2000 t. Nach Planung des Bauwerks ergibt sich aus der Statik, dass das Bauwerk ca. 10%schwerer wird. Dies bedingt die Verwendung weiterer Pressen und weiteren Verschubequipments.Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt unverändert. Es handelt sich um eine zusätzliche Leistung, die so nicht vorhersehbarwar.


Winner: Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-03
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221110

Technical requirements: Weddeler Schleife - zweigleisiger Ausbau: EÜ K37 (km 16,145), EÜ K35 (km 16,999) und Rahmendurchlass (km 16,525)
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
44 t Rückbau Überbau Stahlkonstruktion, 1.689 m² Abbruch Widerlager und Flügel, 124 m³ Abbruch Mauerwerk, 5,5 t Abdichtung und Beschichtungen entfernen, 96 m Brückengeländer Rückbau, 5.894 m³ Bodenaushub, 710 m³ Stahlbeton, 122 m² Schutzbeton, 38 m³ Bewehrter Beton Randkappen, 218 t Betonstabstahl
Zur Angebotsabgabe des AN kalkulierte dieser die Ansaat von hergestellten Flächen und Bahnböschungen mit Initialsaat alsLandschaftsrasen RSM 7.1.2 Standard. Im Verlauf des Projektes wurde die Ansaat auf Regiosaatgut UG5 erforderlich.Der Gesamtcharakter


Winner: Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH