Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-24
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: ABS Berlin-Dresden, PA 3, Bahnhof Wünsdorf und PA 8.1 Maßnahmen v = 200 km/h Wünsdorf-Waldstadt (a) - Neuhof; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung
Im Rahmen des Vorhabens werden die Bahnanlagen im Bereich Wünsdorf bis Neuhof für eine Geschwindigkeit von 200 km/h ausgebaut. Die Baumaßnahmen umfassen Tief- und Oberbauleistungen, Kabeltiefbauarbeiten, Erneuerung der Oberleitungsanlage, Errichtung eines ESTW-A sowie Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik und Telekommunikationsanlagen, Erneuerung von Bahnsteigen einschließlich Bau einer Personenunterführung und Errichtung von Schallschutzwänden. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen/Bauzuständen. Gegenstand des Auftrags sind alle dafür notwendigen fachtechnischen und umweltfachlichen Bauüberwachungsleistungen.
ABS Berlin-Dresden, PA 3, Bahnhof Wünsdorf und PA 8.1 Maßnahmen v = 200 km/h Wünsdorf-Waldstadt (a) - Neuhof; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
ABS Berlin-Dresden, PA 3, Bahnhof Wünsdorf und PA 8.1 Maßnahmen v = 200 km/h Wünsdorf-Waldstadt (a) - Neuhof; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung
Im Rahmen des Vorhabens werden die Bahnanlagen im Bereich Wünsdorf bis Neuhof für eine Geschwindigkeit von 200 km/h ausgebaut. Die Baumaßnahmen umfassen Tief- und Oberbauleistungen, Kabeltiefbauarbeiten, Erneuerung der Oberleitungsanlage, Errichtung eines ESTW-A sowie Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik und Telekommunikationsanlagen, Erneuerung von Bahnsteigen einschließlich Bau einer Personenunterführung und Errichtung von Schallschutzwänden. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen/Bauzuständen. Gegenstand des Auftrags sind alle dafür notwendigen fachtechnischen und umweltfachlichen Bauüberwachungsleistungen.
NT26,27,29:Für die Erbringung der Bauleistungen zur Inbetriebnahme des Endzustandes ESTW-A, Bauphasen 3.4 und 3.5 und Fahrdrahtwechsel wurden zusätzliche Sperrpausen eingetaktet, zu deren Sicherstellung zusätzliche eisenbahnbetriebliche Leistungen des technisch Berechtigten (TB), Sicherungsüberwachung, Schaltantragstellung, Betra-Antragstellung und Bahnerdung durch die Bauüberwachung zu erbringen sind. Weitere Leistungen des TB sind zusätzlich im Zusammenhang mit der Errichtung der HOA 535 zu erbringen.
Die eisenbahnbetrieblichen Leistungen im Zusammenhang mit den zusätzlichen Sperrpausen und der Errichtung der HOA 535 können sowohl aus technischen, als auch aus wirtschaftlichen Gründen nur durch den AN erbracht werden. Mit den eisenbahnbetrieblichen Leistungen ist für die gesamte Bauzeit die Bauüberwachung beauftragt, weshalb bei zusätzlichen Sperrpausen ein zeitlich begrenzter Wechsel des AN nicht praktikabel ist. Weiterhin wäre aufgrund von Ausschreibungsfristen bei der Beauftragung Dritter eine fristgerechte Inbetriebnahme der Bauzustände 3.4 und 3.5, sowie des Endzustands ESTW-A nicht möglich, was nicht tolerierbare Auswirkungen auf den weiteren Bauablauf und den Eisenbahnbetrieb hätte.


Winner: Vergabekammer des Bundes