Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-25
Buyer: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45300000 | 45310000 | 45350000

Technical requirements: A Vállalkozó feladata a tervek alapján az épülethez befejező szakipari és belsőépítészeti munkák elvégzése. A beszerzés tárgya keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
Vállalkozó feladata az épülethez illesztett – szerkezetépítési, homlokzat kiegészítési és belső alapszerelési munkálatok megvalósításáig terjed.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
A Vállalkozó feladata a tervek alapján az épülethez befejező szakipari és belsőépítészeti munkák elvégzése. A beszerzés tárgya keretében az alábbi feladatok kerülnek elvégzésre:
Vállalkozó feladata az épülethez illesztett – szerkezetépítési, homlokzat kiegészítési és belső alapszerelési munkálatok megvalósításáig terjed.
A kivitelezés a műszaki leírásnak megfelelően és a tervek alapján, valamint az árazatlan költségvetés tételkiírás szerint kerül megvalósításra.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a jelen közbeszerzési eljárás tárgya összetett közbeszerzési igénynek minősül, amelynél részajánlattétel biztosítása ellentétes a műszaki-gazdasági ésszerűséggel. A feladat időbeli-, térbeli- és műszaki kivitelezési terv összehangolt megvalósítását optimálisan és legszakszerűbben kivitelezni egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő tudja. A beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
7.2. Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a Szerződés teljesítését (’Készre jelentés’) a munkaterület átadásától számított 240 naptári napon belül.
A Munkák teljesítési idejébe nem számít bele azon napok száma, amennyi ideig a Vállalkozó akadályoztatva van a munkavégzésben próbaüzem megtartásának elhúzódása miatt. Az akadályoztatás kezdete: 2020. június 3. napja.
Az akadályoztatás megszűnését követően - figyelemmel arra, hogy a munkaterület átadásától számított 226 naptári nap már eltelt - a Vállalkozó köteles Megrendelővel 14 naptári napon belül írásban közölni a Szerződés teljesítését (’Készre jelentés’).
— Csatorna bekötés: a végleges csatorna bekötés kialakításához a Fővárosi Önkormányzattal szükséges megállapodás aláírásának hiánya akadályozza az ügymenetet (Bizottsági ülés szükséges a Megállapodás aláírásához, melyet a Fővárosi Önkormányzat nem hívott még össze)
— Vízellátás: előbbi pont teljesülése nélkül a végleges vízbekötés és mérőóra elhelyezés nem szervezhető.
Az Eötvös út 48-50. szám alatti épület VI. ütemének kivitelezési munkáira vonatkozó szerződés teljesítési határidejét annyi nappal szükséges módosítani, amennyi ideig akadályoztatva van a kivitelező a próbaüzem megtartásának elhúzódása miatt a munka folytatásában.


Winner: Archibona Kft