Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-13
Buyer: Община Варна
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: „Строителство, основен ремонт, реконструкция,  рехабилитация и текущ ремонт  на пътна и улична  мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна"
Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станци
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станци
Поради тази причина   в повече от 50% от трасето на тръбопровода  не е извършено необходимото удълбочаване.
-На база на гореизложеното проектанта и строителния надзор разпоредиха да се извършат сондирания и проучвания по трасето на тръбопровода с цел установяване на геоложките условия и необходимата механизация при които да продължи прокопаването на траншеята на тръбопровода .
-Към настоящия момент строителството на обекта е спряно с Акт обр. 10 от 12.09.2020г., има направен проект по чл.154 от ЗУТ. Направени са геоложки проучвания и  пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП на базата на които са предприети действия  по избор на технология и механизация за изпълнение и остойностяване на обекта.  Изготвен преработен инвестиционен проект, който към настоящия момент се съгласува с екплотационните дружества и необходимите инстанции
-За обекта беше предвидено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно споразумение №РД 02-30-17 от 14.05.2020г., допълнително споразумение към него №РД 02-30-17(1) от 11.12.2020г., чиито срок изтича на 30.11.2021г.
-С писмо №ЗК20001414ВН_009ВН/04.11.2021г. и №ЗК20001414ВН_010ВН/09.11.2021г.  Министерството на регионалното развитие и благоустройството  отказва споразумение №РД 02-30-17 от 14.05.2020г. да бъде удължено
-на база на последното писмо от страна на писмо №ЗК20001414ВН_010ВН/09.11.2021г.   Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Община Варна  следва да представи всички разходнооправдателни документи за обекта и оставащите неусвоени целеви средства да бъдат възтановени по бюджета на   Министерството на регионалното развитие и благоустройството
- Министерството на регионалното развитие и благоустройството заявява готовност след окончателното одобрение на инвестионния проект да финансира обекта
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
На  основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП Изменя се чл. 2,ал.1 и ал.2, както следва:Чл. 2. (1) Срок на договора: до 25.05.2022г.(2) Срок на изпълнение: до 25.05.2022г. Срока за изпълнение започва да тече от по-късната дата от  възлагателно писмо от Община Варна или датата на съставане и подписване на Протокол обр.2 или обр.2а по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване настроителна площадка.  Изпълнението на работите се счита за приключено с подписването на Констативен акт обр.15 ; Изпълнителя следва в срок до 30.11.2021г. да отчете всички изпълнени дейности по договора и съответно да възтанови на Възложителя остатъчната сума по преведения аванс.
Предходни  анекси: №Д20000528ВН_004ВН/10.09.2020г.  ;№Д20000528ВН_005ВН/22.03.2021г. ; №Д20000528ВН_011ВН/28.07.2021г.
На  основание чл.116, ал.1, т.3 и от ЗОП, във връзка с констатирани  в процеса на изпълнение на строителните дейности по обекта непредвидени обстоятелства, които Възложителя не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно:


Winner: ХИДРОСТРОЙ АД