Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-11-30
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci silnice II/362 v extravilánu od křiž. se sil. II/388 Rovečné po hranice kraje JM, okres Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Začátek úseku obnovy souvrství je na silnici II/362 v křižovatce se silnicí II/388 a bude končit hranicemi kraje Vysočina s Jihomoravským krajem. Celková délka rekonstrukce je 1 682 m.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci silnice II/362 v extravilánu od křiž. se sil. II/388 Rovečné po hranice kraje JM, okres Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Začátek úseku obnovy souvrství je na silnici II/362 v křižovatce se silnicí II/388 a bude končit hranicemi kraje Vysočina s Jihomoravským krajem. Celková délka rekonstrukce je 1 682 m.
Dodatek č. 1 – nahrazení přílohy smlouvy původního Čestného prohlášení o plnění zakázky pomocí podzhotovitelů novým Seznamem poddodavatelů.
Dodatek č. 2 – při pochůzce na stavby byl zjištěn vyhovují stav stávající vozovky, proto nebylo provedeno frézování sanací, jakožto nebyly provedeno sanace vozovky v množství vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo v rámci méně-prací.
V rámci více-prací pak bylo provedeno následující: Poplatky za skládku (nebylo započítáno správné množství zeminy), Odstranění pařezů, Sejmutí ornice nebo lesní půsdy (nebyla v původním rozpočtu), Odkap pro spodní stavbu (zjištěna zvodnělá zemina – prohloubení výkopu), m Hloubení rýh šíř. do 2 m (nebylo započítán správné množství), Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů (materiál ze stavby neměl požadované vlastnosti), Rozprostření ornice ve svahu, Římsy (byl zjištěn špatný stav říms u propustků), Hloubení jan zapaž. i nepaž. tř. II (nutní doplnění z důvodu absence odvodňovacího zařízení), Opláštění odvodňovacích žeber geotextilie (prodloužení délky trativodu), Trativody komplet (nutnost prodloužení trativodu), Sanační vrstvy z lomového kamene (neúnosnost podloží), Zához z lomového kamene (absence odvodnovacího nařízení), Směrové sloupky (menší množství dle PD) a Příkopové žlaby (nutné k prodloužení trativodu).
Dodatek č. 1 – nahrazení přílohy smlouvy původního Čestného prohlášení o plnění zakázky pomocí podzhotovitelů novým Seznamem poddodavatelů.
Dodatek č. 2 – při pochůzce na stavby byl zjištěn vyhovují stav stávající vozovky, proto nebylo provedeno frézování sanací, jakožto nebyly provedeno sanace vozovky v množství vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo v rámci méně-prací.


Winner: OHL ŽS, a.s.