Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-05-13
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42961200 | 45232420 | 71322000: Civil engineering design services
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Lucrarile care fac obiectul documentatiei de atribuire se refera la extinderea/ completarea si reabilitarea statiilor de epurare din aglomerarile Tulcea - Mineri si Mahmudia:
Aglomerarea Tulcea - Mineri:
	Statia de epurare
	Furnizare si instalare tocator pentru apa uzata bruta, amenajare structura montare tocator
	Completare statie de pompare apa uzata bruta
	Statie automata receptie vidanje
	Bazin de omogenizare amestec vidanjat
	Completare bazine biologice cu namol activat
	Completare dotari laborator analize de calitate apa uzata
	Acoperire platforme depozitare namol deshidratat
	Furnizare si instalare generator de energie electrica functionand pe baza de biogaz
	Inlocuire conducta evacuare apa epurata
	Instalatie ventilatie cladire prelucrare namol
	Atelier mecanic
	Extindere dispecerat local SCADA.
Aglomerarea Mahmudia:
	Statia de epurare
	Statie automata receptie vidanje
	Completare/ reabilitare obiecte tehnologice
	Laborator apa uzata
	Extindere dispecerat local SCADA
	Realizare foraje de observatie in incinta
	Furnizare si instalare generator electric de urgenta
	Acoperire platforme depozitare namol deshidratat
	Furnizare si instalare sistem de panouri fotovoltaice.
Durata contractului va fi de 20 luni  (610 zile) de la data emiterii ordinului administrativ de incepere a lucrarilor, din care 6 luni proiectare si 14 luni executie.
Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:
-	in a 25- a zi inainte de data limita  de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; 
-	in a 11-a zi inainte  de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Algoritm de calcul:Pentru cel mai mic cost operational (CO) total ofertat se acorda maximul de punctaj
Pentru alt cost operational ofertatdecatcel mai mic se acorda punctaj conform formulei:
PCO = [COmin / COn ] x 20
Unde:
- PCO este punctajulobtinut de oferta n
- COmin – cel mai mic cost operational ofertat
- COn – cost operational aferent ofertei n
Unde
COn =COob1 + COob2
. Modul de calcul este detaliat in Anexa- Fisa de acordare punctaj
Algoritm de calcul: a. Drumul critic nu este aliniat metodologiei de executie a lucrarilor si resurselor prezentate –0 pct b. Drumul critic este aliniat in mare parte metodologiei de executie a lucrarilor si resurselor prezentate prezentate – 15 pct Drumul critic corespunde in totalitate metodologiei de executie a lucrarilor si resurselor prezentate prezentate – 30 pct. Modul de calcul este detaliat in Anexa- Fisa de acordare punctaj
Se va puncta experiența deținută în pozitia de Manager de proiect sau pozitii echivalente cu aceasta in ceea ce priveste responsabilitatile, în proiecte de infrastructura de mediu. Modul de calcul este detaliat in Anexa- Fisa de acordare punctaj