Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-10
Buyer: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45240000: Construction work for water projects | 45255110 | 71245000 | 71356400

Technical requirements: „Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
A projekt céljának elérése érdekében összességében az alábbi 8 fő projekt elem megvalósítása a feladat:
- vizes élőhely rendszerek kialakítása: vízkormányzó kisműtárgyak építése 3 db, földárkok rendezése 4200 fm hosszban
Fentiek alapján mintegy 148 ezer m3 mederrendezésre (kotrás, bevágás, töltés), 11 ezer m3 töltésépítésre, és mintegy 140 db műtárgyépítésre vagy -rekonstrukcióra kerül sor.
„Váli-völgy vízrendezési feladatai” projekt kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése.
1.3 Felek rögzítik, hogy a munkálatok elvégzését Vállalkozónak fel kellett függesztenie, tekintettel arra, hogy szennyező anyag kibocsátása miatt II. fokú vízminőségi kárelhárítási készültségre került sor a Váli-víz 40+500-44+246 km szelvénye közötti szakasz munkaterületen. Az akadály 2021. március 16. napjától szükségessé tette II. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség elrendelését (1.sz. melléklet).
1.4 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítésének határideje akként módosul, hogy a gátló körülmény megszűnését követő naptól számított 167 nap szükséges a munkák elvégzéséhez Vállalkozó 4. számú követelése alapján (2.sz. melléklet).
1.5 Vállalkozó a tenderterven meghatározott műszaki tartalmat felülvizsgálta, a helyszíni adottságok és a vonatkozó előírások alapján a kiviteli tervek készítésekor a tervezői felelőssége alapján attól eltérő megoldásokat javasolt.
A fentiek szerint így módosítások szükségesek az alábbi létesítményelemeken a tervekhez kapcsolódóan:
1. Mederrendezés V1 5+935-19+030 km szelvények között a keskenyebb mederfenék kialakításának oka, hogy a kisvizi mederben nagyobb sebességgel folyjon le a víz, melynek hatására az iszap nem tud leülepdeni, illetve a nád és sán nem tud elszaporodni a mederben.
2. Mederrendezés V2-F2 19+030-46+813 szelvények között a keskenyebb mederfenék kialakításáank az oka , hogy a kisvizi mederben nagyobb sebességgel folyjon le a víz, melynek hatására az iszap nem tud leülepdeni, illetve a nád és sán nem tud elszaporodni a mederben.
3. Óbaroki betétpallós duzzasztó műtárgy építésének oka, az hogy az óbaroki tározó elhelyezése változott, így a duzzasztóval követni kellett.
4. Kajászói betétpallós duzzasztó építésének oka a 21+193 km szelvényben az, hogy az újabb geodéziai mérések alapján meg kellett emelni a duzzasztási szintet, ezért szükséges a műtárgy megemelése és megerősítése, továbbá árapasztó kiépítését is be kellett tervezni.
6. Hidak alatti burkolatoknál a 5+935-7+837 km szelvényben lévő hidak alatti burkolatok nem kerültek megtervezésre, mivel ezen munkálatok más beruházás kerében már megvalósultak. A meder átjárhatóságát biztosító előírást figyelembe véve a 17+937;19+040;39+72240+163; 42+703 km szelvényszámú hidak alvizi oldálán hallépcsők lettek betervezve.


Winner: Mészáros és Mészáros Kft.