Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-22
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování stavby I/35 mezi obcemi Lešná-Palačov (kategorie S24,5/100, délka 5,2km), rekonstrukce dálnice D48 Dub-Palačov (kategorie R25,5/100, délka 3,7km) a vybudování nové mimoúrovňové křižovatky dálnice D48 a silnice I/35 MÚK Palačov. Součástí stavby jsou mostní objekty, protihlukové stěny, přeložky silnic III. tříd a polních cest, oplocení, přeložky dotčených inženýrských sítí, vegetační úpravy a rekultivace území, apod. Stavba protíná katastrální území kraje Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského.
Poskytování prací je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Současně lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Zakázka zadána sdružení subjektů s názvem "I/35 Lešná - Palačov, COLAS CZ, HUNGÁRIA a FIRESTA-Fišer" (COLAS CZ, a.s. -vedoucí člen společnosti; COLAS HUNGÁRIA Zrt. - člen společnosti; FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - člen společnosti).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Jedná se o kladné změny ve výši 4 368 000,- Kč bez DPH a záporné změny ve výši -816 774,- Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. V PDPS je pro realizaci navržena sanační vrstva na kontaktu násypu s odhumusovaným terénem v tl. 0,50 m pro přerušení kapilární vzlínavosti a odvedení vytlačené vody v průběhu konsolidace podloží v kombinaci s mezilehlým filtrem v podobě geosyntetických prvků. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 008.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.
Jedná se o kladné změny ve výši 4 368 000,- Kč bez DPH a záporné změny ve výši -816 774,- Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3.
Jedná se o kladné změny ve výši 4 368 000,- Kč bez DPH a záporné změny ve výši -816 774,- Kč bez DPH z nepředvídaných důvodů - skupina 3. V PDPS je pro realizaci navržena sanační vrstva na kontaktu násypu s odhumusovaným terénem v tl. 0,50 m pro přerušení kapilární vzlínavosti a odvedení vytlačené vody v průběhu konsolidace podloží v kombinaci s mezilehlým filtrem v podobě geosyntetických prvků. Popis okolností je podrobně popsán v dokumentaci změny ZBV č. 008.3 ve Změnovém listě zveřejněném na profilu zadavatele.


Winner: COLAS CZ, a.s.