Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-08
Buyer: MUNICIPIUL SLOBOZIA
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45232200 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: Achiziţie servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului, furnizare echipamente şi execuţie lucrări în cadrul proiectului „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNI
Obiectul contractului îl constituie elaborarea proiectului tehnic, asistența tehnică din partea proiectantului, furnizare echipamente și execuţia tuturor lucrărilor identificate în Studiul de fezabilitate şi anexele aferente:
In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b) din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele, precum și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.
Buget local, buget național și FEDR Proiect: Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului SloboziaCod apel: POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedinta de judetprin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabilaCod proiect: 128395Titlul proiectului: Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului SloboziaComponenta 1:
Achiziție servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, furnizare echipamente și execuție lucrări în cadrul proiectului „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNI
Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă  și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016.
Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu prev. art. 8, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 101/2016.
Obiectul contractului îl constituie elaborarea proiectului tehnic, asistența tehnică din partea proiectantului, furnizare echipamente și execuţia tuturor lucrărilor identificate în Studiul de fezabilitate şi anexele aferente:
In conformitate cu prevederile art. 156, alin (1) lit. b) din legea 98/2016 - Toate specificațiile tehnice, serviciile, standardele, precum și cerințele menționate și solicitate în cadrul documentației de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt însoțite de mențiunea “sau echivalent”.
(1)Act Adițional nr.3 are ca obiect ajustarea prețului pentru restul rămas de executat al contractului de achiziție de lucrări nr. 47918/01.04.2022, stabilit în Nota justificativa nr.53750/15.05.2023 cu valoarea rezervei de implementare.2) Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului se constituie, în prezentul act adițional, în procent inițial de 23% din valoarea restului rămas de executat al contractului nr. 47918/01.04.2022 și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de achiziție, fără a depăși pregurile stabilite la art.8 și art. 18 din O.U.G. nr. 64/2022.(3) Pe parcursul derulării contractului, rezerva de implemantare destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contract, fără a depăși pragurile stabilite la art.8  din O.U.G. nr. 64/2022.Suplimentarea rezervei de implemantare poate avea loc numai dacă au fost efectuate plăți de minimum 75% din valoarea rezervei de suplimentare.Suplimentarea rezervei de implemantare nu poate conduce la depășirea pragurilor stabilite la art.8 din O.U.G. nr. 64/2022.(4) Actul Adițional are ca scop reechilibrarea contractului, datorită apariției unor condiții de imprevizibilitate, conform reglementărilor O.U.G. nr. 64/2022.I. Art.3 PREȚUL CONTRACTULUI.3.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Antreprenorului de către achizitor este de 5.047.563,5 lei astfel: 4.241.650 lei la care se adaugă TVA în sumă de 805.913,5lei.3.2. Achizitorul are obligația de a plăti serviciile prestate și lucrările executate, în măsura în care serviciile au fost prestate, respectiv lucrările au fost executate, în conformitate cu prevederile contractuale, defalcate astfel:Elaborare proiect tehnic de execuție (PT) și detalii de execuție (D.E) + documentație PAC și POE (inclusiv documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor):100.000,00 lei fara TVA.Execuție - Construcții și instalații(include organizarea de șantier, construcții și instalații, utilaje și echipamente tehnologice, precum și active necorporale):4.126.650 lei fără TVA, compus din 3.355.000 lei și valoarea rezervei de implemantare în sumă de 771.650 lei fără TVA.Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării lucrărilor:15.000, 00  lei fără TVA.pct. 3.4. se modifică:Prețul contractului se ajustează conform formulei de calcul prevăzute  în O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.3.5. Rezerva de implementare se constituie în procent de 23% din valoarea restului de executat al contractului de lucrări și are o valoare de 771.650 lei (fără TVA), valoare evidențiată în Nota justificativă a prezentului Act adițional.3.5.(1) Rezerva de implementare se evidențiază distinct în bugetul proiectului ca linie bugetară.3.5.(2) Rezerva de implementare se finanțează în exclusivitate din rezerva de ajustare, având un caracter imprevizibil.3.6. Rezerva de implementare va fi utilizată numai pentru plata diferenței de preț aferente contractului de lucrări. Formula aplicată pentru determinarea acesteia este detaliată la art. 17 alin 8 lit. (a) din O.U.G. nr. 64/2022.3.7. Valoarea restului de executat al contractului de lucrări pentru care se aplică formula de ajustare este de 3.355.000 lei (fără TVA) reprezentând 97,00% din contract.3.8. La data încheierii prezentului act adițional valoarea actualizată a plăţii solicitate de către contractant este calculată în sumă de  3.608.213,48 lei.Art. 29.2 Formula de ajustare aplicabilă contractului este:
Vapl=Vmx[(%av+%p)+(1-%av-%p)xICCmr/ICCmlr]+(Vpl-Vm)+(1-%cpm)x{(Vpl-Vm)x[%av+%p) +(1-%av-%p)xICCr/ICCplr]-(Vpl-Vm)}
Criza economică generată de virusul SARS-CoV-2 la nivel european a determinat o creștere a indicelui de cost total în construcții de aproximativ 18%, din care 60% a fost generată de creșterea costului la materialele de construcții și 40% de creșterea costului cu manopera. Criza provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre a afectat piața construcțiilor din întreaga Uniune Europeană, având în vedere că Ucraina este principalul  furnizor și producător de oțel și materie primă pentru piața europeană a construcțiilor.Consecința imediată a fost o creștere semn Criza generată de contextul internațional a condus la creșteri ale prețului la carburanți, dar și creșteri semnificative ale prețului la gazele naturale și energie electrică,determinând la rândul ei influențe majore asupra creșterii  manoperei la proiectele de infrastructură, dar și la cele de furnizare bunuri, care se reflectă în indicele de cost total în construcții cu impact semnificativ asupra implementării proiectului


Winner: S.C EN ROAD & BUILDING CONSTRUCTION S.R.L.