Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-05-20
Buyer: ILR Logistica România S.R.L.
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45240000: Construction work for water projects | 45262210 | 45262211 | 45262311

Technical requirements: Organizarea execuției lucrărilor în cadrul contractului de finanțare „Portul Verde” și de înaltă performanță Giurgiu, Subactivitatea 2.4 — Bazin navigabil, Subactivitatea 2.5 — Terminal logistic intermodal
1) Sistem fundare hala (sistemul consta in fundatii indirecte alcatuite din piloti forati purtatori pe varf si blocuri debeton armat cu rol de conectare al pilotilor la extremitatea superioara);
2) Sistem fundare pardoseala hala (sistemul de fundare pentru pardoseala consta intr-un grup de piloti purtatoripe varf ce vor avea baza in stratul de calcar);
3) Sistem fundare constructii hidrotehnice (protectia de mal: protectia de mal este amplasata pe limita deproprietate, pe latura din sud si se va racorda la malurile existente catre drumul de port respectiv pe laturaestica/bazinul navigabil: bazinul va fi fundat indirect, prin intermediul unui radier racordat la peretii realizati dinpiloti secanti forati cu tubaj recuperabil si diametru de 1,00 m, cu adancime variabila, in functie de stratificatia interceptata);
Contractul va fi finantat partial prin Contractul de finantare INEA/CEF/ TRAN/M2014/1041944, Action No 2014-RO_TMC-0313-W si din fonduri proprii ale beneficiarului ILR Logistica Romania S.R.L..
Organizarea execuției lucrărilor în cadrul contractului de finanțare „Portul Verde” și de înaltă performanță Giurgiu, Subactivitatea 2.4 — Bazin navigabil, Subactivitatea 2.5 — Terminal logistic intermodal
Remuneraţia antreprenorului general se majoreaza ca urmare a intervenirii necesitatii executarii unor lucrari suplimentare fata de devizul oferta (dispozitia de santier nr. 4/24.4.2019), respectiv lucrarile de: xxtragere prism piatra bruta si refolosire in cadrul proiectului — cantitate aferenta: 2 000,00 m
Remuneraţia antreprenorului general se majoreaza ca urmare a intervenirii necesitatii executarii unor lucrari suplimentare fata de devizul oferta (Dispozitia de santier nr. 4/24.4.2019), respectiv lucrarile de: extragere prism piatra bruta si refolosire in cadrul proiectului — cantitate aferenta: 2 000,00 m
La limita de proprietate intre imobilul concesionat de catre beneficiar respectiv imobilul proprietate AFDJ Giurgiu, in vederea realizarii protectiei de mal (solutie — piloti secanti cu tubaj recuperabil), proiectantul de specialitate a prevazut ca solutie tehnica la faza de proiectare P.Th. realizarea unei umpluturi provizorii din material local avand la baza un prism realizat din saci de nisip stabilizat cu ciment. Datorita cresterii nivelului apei, a descoperirii unor piloti prefabricati ca urmare a excavatiilor si a altor factori relativi la încadrarea in graficul de executie, proiectantul de specialitate a dispus schimbarea solutiei tehnice existente (Dispozitia de santier 4/24.4.2019), fapt ce a condus la majorarea valorii contractului ca urmare a intervenirii necesitatii executarii unor lucrari suplimentare fata de devizul oferta.


Winner: S.C. Terratest Geotehnic S.A.