Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-12-20
Buyer: Miasto Rybnik
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45220000 | 45230000 | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Budowa regionalnej drogi Racibórz–Pszczyna etap I do IV: km 0,0+000 do 10+221,00 w Rybniku i Żorach oraz budowa drogi śródmiejskiej
Ponadto: odtworzenie przez Wykonawcę robót pkt osnowy geodezyjnej (31 pkt osnowy poziomej i 5 pkt osnowy wysokościowej), wykonanie przez Wykonawcę robót inwentaryzacji stanu technicznego obiektów budowlanych (w odległości do 50 m od prowadzonych robót mostowych i przebiegu budowanych dróg w wykopach, w odległości 100 m od miejsca uzdatniania podłoża metodami udarowymi, tj. kolumny kamienne formowane w technologii wymiany dynamicznej i ciężkie ubijanie wykonywane w technologii konsolidacji dynamicznej, oraz w odległości 30 m na pozostałym przebiegu budowanych dróg) a także inwentaryzacji stanu technicznego dróg publicznych i prywatnych stanowiących bezpośredni dojazd do miejsca wykonywanych robót. Inwentaryzacje te będą wykonywane przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich zakończeniu celem stwierdzenia wpływu robót budowlanych na obiekty budowlane położone w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, protokolarny przegląd studni z wodą w obecności właścicieli studni którzy zgłoszą utratę wody w studni na wskutek wykonywanej budowy (zadanie nr 1 i zadanie nr 2). Nadzór i badania archeologiczne przy wykonywaniu robót ziemnych. Nadzór przyrodniczy. Wykonawca będzie zobowiązany umieścić 6 tablic informacyjnych oraz 6 tablic pamiątkowych w miejscu realizacji inwestycji (projektu).
Dodatkowo w rejonie lokalizacji zbiornika ZB-10 stwierdzono w czasie robót, że występują grunty niejednorodne. Pojawiły się kawerny zasypane czarnym łupkiem węglowym, pyłem i częściami organicznymi w postaci drewna. Wykonane dodatkowe badania geologiczne wykazały, że w podłożu występują odmienne warunki gruntowo-wodne. Dokumentacja projektowa zawierała badania geologiczne wykonane w losowo wybranych miejscach, do których były zachowane możliwości dojazdu specjalistycznym sprzętem. Po zrealizowaniu wycinki drzew i uzyskaniu dostępności do terenów, które na etapie projektowania były niedostępne, stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne są odmienne od tych założonych w dokumentacji projektowej. Przeprowadzone badania geologiczne na etapie projektu były wykonane prawidłowo, ale warunki gruntowo-wodne są zmienne. W związku ze słabym podłożem, w celu zakotwienia zbiornika projektant podjął decyzję o konieczności wydłużenia kotew gruntowych kotwiących do 10 m. W trakcie realizacji przedmiotowych robót została przeprowadzona wizja w terenie z udziałem przedstawicieli projektanta, Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy, która potwierdziła stan faktyczny, tj. bardzo wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych powyżej poziomu potwierdzonego na etapie rozpoznania warunków gruntowo-wodnych oraz słabe parametry gruntu zalegającego w podłożu wykopu na poziomie posadowienia zbiorników. Ze względu na występujące warunki gruntowo-wodne i bezpieczeństwa na etapie eksploatacji zbiorników oraz lokalizację sieci średniego napięcia przy zbiorniku ZB2 i ZB-3, drogi dojazdowej DD-05, a przy zbiorniku ZB-10 łącznic L-03 i L-05, obiektu WD-09 oraz trasy głównej stwierdzono konieczność pozostawienia ścianek szczelnych. Przyjęta w projekcie technologia wykonania robót i zastane warunki gruntowo-wodne, tj. grunty nasypowe zawierające czarne łupki węglowe, części organiczne oraz wysoki poziom wód gruntowych niesie ze sobą realne zagrożenie, że w trakcie wyciągania ścianek szczelnych na skutek drgań nastąpi dogęszczenie gruntu zalegającego w podłożu, co będzie skutkowało nierównomiernym osiadaniem terenu. Ponadto w rejonie zbiorników ZB-2 i ZB-3 powstanie zagrożenie dla istniejącej linii średniego napięcia wzdłuż drogi dojazdowej, drogi dojazdowej DD-05 oraz deformacji korpusu nasypu trasy głównej. Natomiast w rejonie zbiornika ZB-10 powstanie zagrożenie w strefie dojazdowej do obiektu WD-09, w rejonie łącznic L-03, L-05 oraz uszkodzenia konstrukcji nawierzchni trasy głównej. W związku z tym zaszła potrzeba pozostawienia zabitych ścianek szczelnych jako traconych o głębokości 6,0 m wokół zbiorników ZB-2 i ZB-03 oraz ścianek szczelnych o głębokości 11,0 m wokół zbiornika ZB-10. Projektant potwierdził, że powyższa zmiana nie stanowi istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


Winner: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.