Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-10-30
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72413000: Website design services
Estimated value:  RON
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Servicii pentru realizarea unei platforme online pentru managementul sistemelor aeropurtate în cadrul proiectului „Extinderea si modernizarea infrastructurii de monitorizare si control a calității aerului în scopul creșterii acurateței informațiilor si a capacității de răspuns la episoadele de poluare”, cod SMIS 2014+ 139943. Ca urmare a analizării activităților de inspecție şi control realizate de Garda Națională de Mediu în vederea prevenirii, constatării şi sancționării nerespectării dispozițiilor legale privind protecția mediului, a controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanțelor şi preparatelor periculoase, biodiversității şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislația specifică în vigoare, s-a remarcat necesitatea utilizării unei platforme on-line pentru importarea, validarea, stocarea și vizualizarea datelor obținute în urma utilizării sistemelor aeropurtate dotate cu senzori şi echipamente specifice activităţii de inspecție şi control în teren.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Punctajul (P2.1 = max. este de 10 pct.)
P2.1n pentru acest factor de evaluare, se va acorda astfel: 
		a) Pentru cea mai mare capacitate de stocare, de 250 TB, se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 10 pct.;
		b) Pentru altă capacitate de stocare ofertată decât cea prevăzut la litera a) punctajul P2.1n se acordă astfel:
			P2.1n = Capacitate de stocare ofertată n (TB) / 250 (TB) x 10;
		c) Pentru capacitate de stocare egală cu 150TB, nu se acordă punctaj/se acordă punctajul minim alocat factorului de evaluare, respectiv: 0 puncte.
Ofertele care prezintă o capacitate de stocare mai mică decât valoarea minimă (150TB)  acceptată (150TB) de către Autoritatea Contractanta vor fi declarate neconforme. Ofertele care o capacitate de stocare mai mare decât valoarea maximă (250TB) acceptată de Autoritatea Contractantă, nu vor fi punctate suplimentar.
Punctajul (P2.2 = max. 20 pct.) se acordă astfel:
a)	Pentru transmiterea codului sursă al platformei către Autoritatea Contractantă se acordă 20 pct.;
b)	Pentru netransmiterea codului sursă al platformei către Autoritatea Contractantă, nu se acordă punctaj.
Punctajul pentru factorul de evaluare “Gradul de adecvare al planului de lucru propus - durata, succesiunea logică și cronologică a activităților - pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia prezentată”, cu o valoare de 10 puncte, se vor acorda dupa cum urmează: 
a) Toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, dar acestea nu sunt detaliate în subactivități, planul de lucru neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul contractului. Corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității iar durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsura corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire)  = se acordă 3 puncte 
b) Toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în subactivități, planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul contractului. Corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este stabilită cu deviații minore prin raportare la modalitatea efectivă de realizare a activității iar durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire)  = se acordă 6 puncte.
c) Toate activitățile principale sunt incluse în calendarul activităților, sunt detaliate în subactivități, planul de lucru poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul întâlnirilor de monitorizare a progresului în cadrul contractului. Corelarea logică și cronologică a activităților în planul de lucru este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia propusă iar durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire) se acordă 10 puncte.


Award value: 788077
Number of bids: 5