Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-24
Buyer: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000 | 45223200

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
— rozbudowę istniejącej sieci elektrycznej wraz z wymianą istniejącej stacji trafo o mocy około 630 kVA/transformator,
Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentach zamówienia, a szczegółowo opisane w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej jako PFU) zawartym w część III SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w PFU prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowania i zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji a także uzyskania zakładanych parametrów funkcjonalnych (gwarancji procesowych) zrealizowanych robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zakres kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, rozruchem i przekazaniem do użytkowania wykonanych obiektów, a ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami i ekspertyzami, wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa urządzeń i sprzętu, skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektów będących przedmiotem zadania, wykonanie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.
Ogłoszenie dotyczy aneksów nr 5 i nr 7 do umowy, zawartych w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, co wymaga przekazania ogłoszenia o zmianie umowy (zwiększenie wartości umowy łącznie o 111 690,00 PLN bez VAT). Aneks nr 5 zawarto dniu 16 kwietnia 2020 r. na kwotę 49 530,00 PLN netto, a Aneks nr 7 zawarto dniu 18 czerwca 2020 r. na kwotę 62 160,00 PLN netto
— rozbudowę istniejącej sieci elektrycznej wraz z wymianą istniejącej stacji trafo o mocy około 630 kVA/transformator,
Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia zostały opisane w dokumentach zamówienia, a szczegółowo opisane w Programie funkcjonalno-użytkowym (dalej jako PFU) zawartym w część III SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie nie ujęte w PFU prace, wymagane obowiązującymi przepisami prawa, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowania i zrealizowania zakresu rzeczowego inwestycji a także uzyskania zakładanych parametrów funkcjonalnych(gwarancji procesowych) zrealizowanych Robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Zakres kontraktu obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, wyników badań, uzgodnień, zatwierdzeń i decyzji administracyjnych związanych z zaprojektowaniem, wykonaniem, rozruchem i przekazaniem do użytkowania wykonanych obiektów, a ponadto wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z niezbędnymi badaniami i ekspertyzami, wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa urządzeń i sprzętu, skompletowanie dokumentacji powykonawczej i wykonanie rozruchu obiektów będących przedmiotem zadania, wykonanie prób końcowych i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących podstawowe czynności techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c dyrektywy 2014/25/UE). Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:
(1) W toku realizacji robót zaistniały okoliczności faktyczne wskazujące na konieczność wymiany rozdzielnic zasilająco-sterujących dla obiektów: nr 44 Pompownia wody technologicznej oraz nr 1 Budynek Krat (ostatecznie stwierdzono konieczność wymiany rozdzielnicy przy obiekcie 44). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wykonawcę istniejąca przy obiekcie nr 44 Pompownia wody technologicznej rozdzielnica obiektowa przecieka, elementy wewnętrzne są wilgotne co grozi porażeniem pracowników w przypadku dotknięcia, nie jest przystosowana do wpięcia zabezpieczeń wilgociowych i przeciążeniowych dla nowych pomp, nie działa prawidłowo układ przełączania pompy P1 pomiędzy trybem automatycznym i ręcznym, a w konsekwencji całość instalacji nie daje gwarancji, że w przypadku uszkodzenia pompy lub innej awarii prawidłowo zadziałają istniejące zabezpieczenia, co powoduje ryzyko uszkodzenia pomp (wraz z utratą gwarancji), a także ryzyko porażenia prądem pracowników ją obsługujących. W ocenie Wykonawcy w opisanym wyżej stanie zaistniała konieczność wymiany rozdzielnicy na wskazanym obiekcie wraz z wykonaniem prac dodatkowych w ramach zamówienia uzupełniającego/dodatkowego. Szczegółowe okoliczności opisuje Wystąpienie Wykonawcy z dnia 25 listopada 2019 r. stanowiące załącznik do Aneksu.
(2) W toku realizacji czynności rozruchowych instalacji zagęszczania osadu czynnego stwierdzono wystąpienie nieprawidłowości związanych z pracą instalacji w zakresie maceracji osadu nadmiernego. Ustalono, iż powodem nieprawidłowości pracy wykonanej instalacji zagęszczania osadu czynnego jest występująca w ściekach duża, ponadstandardowa, ilość zanieczyszczeń stałych w tym zanieczyszczeń włóknistych w osadzie czynnym odprowadzanym z bloków biologicznych. Wobec powyższego ujawniły się problemy związane z eksploatacją i nadmiernym zużyciem nowych urządzeń przeróbki osadu czynnego. Zastosowane tymczasowe rozwiązanie polegające na skierowaniu osadu zanieczyszczonego na tymczasowy macerator wykorzystywany do osadów dowożonych (o dwukrotnie mniejszej wydajności niż konieczna) pozwolił na stwierdzenie, iż w okresie testowym, tj. od marca do maja 2020 r. zanieczyszczenia włókniste i inne zanieczyszczenia stałe będące w osadzie w znacznym stopniu zostały rozdrobnione, co wpłynęło korzystnie na pracę kolejnych obiektów/urządzeń zainstalowanych na ścieżce przeróbki osadu tj. zagęszczarek, instalacji homogenizacji osadu, mieszadeł w ob. 32 i 42 oraz pomp. W związku z tym Komisja Rozruchowa wskazała konieczność zapewnienia stałej maceracji osadu czynnego nadmiernego instalacją o odpowiedniej wydajności, a Wykonawca zaproponował rozwiązanie polegające na zamontowaniu instalacji dodatkowego maceratora na rurociągu osadu kierowanego na zagęszczarki w obiekcie 25A, co pozwoli na wychwycenie zanieczyszczeń ze wszystkich strumieni osadu kierowanych na zagęszczenie mechaniczne. Instalacja nie była przewidywana na etapie udzielania zamówienia, ze względu na okoliczność, iż przy formułowaniu wymagań technicznych wskazane były parametry osadu czynnego zawierające standardowe ilości zanieczyszczeń stałych i włóknistych. Zastosowanie wskazane wyżej instalacji zapewni ciągłą i prawidłową pracę urządzeń na ścieżce przeróbki osadu do doprowadzania do nadmiernego zużywania się urządzeń na niej zamontowanych oraz bez konieczności ciągłej ingerencji pracowników oczyszczalni w proces przeróbki osadu. Wobec powyższego Wykonawca sformułował roszczenie nr 19 obejmujące wykonanie dodatkowej instalacji do maceracji osadu


Winner: WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.