Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-01-10
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá, řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560–11,610 bude provedena re-konstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 350 mm. V úsecích km 11,610–12,500 a 16,100-17,444 bude provedena rekonstrukce krytu vozovky levého jízdního pásu v tloušťce 380 mm. V úseku km 12,500–16,100 je navržena kompletní výměna konstrukce vozovky včetně sanace podloží. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují zejména příčné, podélné a rozvětvené praskliny, úzké i široké, síťové trhliny, drobné výtluky, vyjeté koleje, místní poklesy a plošná deformace vozovky. V rámci stavebních prací bude řešeno i odvodnění komunikace (příkopy, nezpevněné krajnice), dosypání nezpevněných krajnic, dopravní značení..
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
a) Při odtěžování materiálu na úroveň parapláně bylo dne 24.07.2018 nalezeno osazené drenážní potrubí ve staničení km 12,900 – 13,060, které vedlo podél středového dělícího pásu (SDP), a které nebylo v rámci ZDS uvažováno. Nalezená drenáž zasahovala do plochy opravované komunikace a nebyly na ni na-lezeny žádné revizní šachty, ani nebylo možné určit zaústění potrubí (viz zápis do SD ze dne 24.7.2018). Při provádění následných zemních prací bylo nutné tuto drenáž odstranit, čímž došlo k její-mu poškození. Následně při dalším postupu prací byla objevena další část drenážního potrubí, které vstupovalo do vozovky z SDP. Výměra stávající poškozené drenáže tak byla stanovena na 580 bm v rámci staničení km 12,500 – 13,080 (viz zápis do SD ze dne 31.7.2018). Na třetím kontrolním dni konaném dne 31.7.2018 (viz zápis z KD č. 3 ze dne 31.7.2018) byla dohodnuta nutnost znovu obnovení poškozené stávající drenáže a následně bylo navrženo v koordinaci s AD technické řešení, které bylo konzulto-váno a dopracováno v rámci místního šetření dne 14.8.2018 za účasti TDS, AD a Zhotovitele (viz zápis z místního šetření ze dne 14.8.2018). Navržený postup spočíval v:
3) Provedení odvodnění drenáže s kanalizačními šachtami min. průměru DN 600 mm se dvěma příčnými pery zaústěnými do kanalizačních šachet projektované boční drenáže.
b) V rámci místního šetření konaného 14.8.2018 (viz zápis z místního šetření ze dne 14.08.2018) byl, za účasti TDS, AD a Zhotovitele, projednán návrh na provizorní ukončení drenáže pod paraplání v km 12,500 po dokončení Etapy II, spočívající v zaústění drenáže do vsakovacího objektu (polderu) o rozměrech 4000 x 2000 mm x hl. 1000 mm pod dnem drenáže, s jímkou vyplněnou kamenivem frakce 32/63 mm.
Realizace změn nevyvolá vznik odpovědnostních závazků objednatele a nevzniknou při nich vícenáklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný ob-jednatel.
Vzhledem k důvodu vzniku předmětné změny se nejedná o tzv. "řetězení změn", jedná se tedy o změnu, která nevyvolává řetězení změn v budoucnu, respektive nevyvolá vznik změn na jiných stavebních objektech. Provedené změny nevyvolají vznik Smluvních kompenzačních nároků (Claimů) - závazků objednatele vůči zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.
a) Při odtěžování materiálu na úroveň parapláně bylo dne 24.07.2018 nalezeno osazené drenážní potrubí ve staničení km 12,900 – 13,060, které vedlo podél středového dělícího pásu (SDP), a které nebylo v rámci ZDS uvažováno. Nalezená drenáž zasahovala do plochy opravované komunikace a nebyly na ni na-lezeny žádné revizní šachty, ani nebylo možné určit zaústění potrubí (viz zápis do SD ze dne 24.7.2018). Při provádění následných zemních prací bylo nutné tuto drenáž odstranit, čímž došlo k její-mu poškození. Následně při dalším postupu prací byla objevena další část drenážního potrubí, které vstupovalo do vozovky z SDP. Výměra stávající poškozené drenáže tak byla stanovena na 580 bm v rámci staničení km 12,500 – 13,080 (viz zápis do SD ze dne 31.7.2018). Na třetím kontrolním dni konaném dne 31.7.2018 (viz zápis z KD č. 3 ze dne 31.7.2018) byla dohodnuta nutnost znovu obnovení poškozené stávající drenáže a následně bylo navrženo v koordinaci s AD technické řešení, které bylo konzulto-váno a dopracováno v rámci místního šetření dne 14.8.2018 za účasti TDS, AD a Zhotovitele (viz zápis z místního šetření ze dne 14.8.2018). Navržený postup spočíval v:


Winner: Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Střed