Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-09
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
CPV classification: 45000000: Construction work | 45223500 | 45231200 | 45231220 | 45231400

Technical requirements: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”
Nazwa Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Zawodzie w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Zawodzie”
Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Zawodzie położonej na prawym brzegu rzeki Rawy, pomiędzy ulicami: Bagienną, Krakowską, Łączną i 1 Maja wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami istniejących sieci. Zakres Miasta Katowice - opisany został w punkcie 10 SIWZ. Zakres Tramwajów Śląskich - opisany został w punkcie 10 SIWZ.
Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób - art. 29 ust. 3a ustawy - Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt 10.6 SIWZ.
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Zawodzie położonej na prawym brzegu rzeki Rawy, pomiędzy ulicami: Bagienną, Krakowską, Łączną i 1 Maja wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami istniejących sieci. Zakres Miasta Katowice - opisany został w punkcie 10 SIWZ. Zakres Tramwajów Śląskich - opisany został w punkcie 10 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają - dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowl. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób - art. 29 ust. 3a ustawy - Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt 10.6 SIWZ.
1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy został złożony przez Wykonawcę wniosek z dn. 19.3.2019 r. nr referencyjny: ZUE/DPW/2018/003079 (stanowiący załącznik nr 3 do aneksu nr 7) o zatwierdzenie zmian dotyczących:
1) wykonania robót zamiennych w zakresie nawierzchni przejazdów tramwajowych na torze nr 1 i 2 w systemie rowkowo-zalewowym z prefabrykowanych płyt betonowych wraz ze sprężystym mocowaniem szyn w otulinie z żywicy poliuretanowej. System ten zwiększa trwałość nawierzchni przejazdów, co przekłada się na dłuższy okres eksploatacji torowiska tramwajowego i niższe koszty ewentualnych utrudnień związanych z częstymi remontami nawierzchni w okresie eksploatacji. Zakres robót został opisany w protokole konieczności Nr 023/Torowy oraz kosztorysie na roboty zamienne;
2) wykonania robót zamiennych w zakresie obramowania krawędzi platform przystanków autobusowych przylegających do jezdni za pomocą granitowych krawężników peronowych o wymiarach 43,5 x 31. Zabudowa krawędzi zatok autobusowych i peronów tramwajowo-autobusowych ma zostać wykonana ze specjalnie do tego przeznaczonych granitowych krawężników przystankowych, co pozwoli na podjazd autobusu bezpośrednio do krawężnika, zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakres robót został opisany w Protokole konieczności nr 013/branża drogowa oraz kosztorysie na roboty zamienne;


Winner: Konsorcjum Firm Lider: ZUE S.A