Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71530000: Construction consultancy services

Technical requirements: Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen valmistelu- ja kilpailutusvaiheen projektinjohto-, teknisen, taloudellisen ja juridisen palvelun hankinta
Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen valmistelu- ja kilpailutusvaiheen projektinjohto-, teknisen, taloudellisen ja juridisen palvelun hankinta hankintailmoituksen 2020/S 047-111440 mukaisesti.
Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen uudisrakennuksen elinkaarihankkeen valmistelu- ja kilpailutusvaiheen projektinjohto-, teknisen, taloudellisen ja juridisen palvelun hankinta
Hankinta on toteutettu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisella avoimella menettelyllä. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävänä palveluhankintana.
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn edetessä ennakoimattomia lisätöitä ovat aiheuttaneet seuraavat kokonaisuudet:
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn valmistelussa on hankkeen lähtötietojen saaminen viivästynyt useampaan kertaan, ja sillä on ollut vaikutuksia projektityöhön ja aikatauluun. Toiminnallisia vaatimuksia on jouduttu käymään läpi käyttäjän edustajien kanssa ja kirjoittamaan niitä puhtaaksi.
Hankkeen laajennusoption sekä rakennusoikeuden käyttöön on tullut muutoksia asemakaavoituksesta, ja niistä on jouduttu neuvottelemaan ja kytkemään ne hankekokonaisuuteen sekä laatimaan määrittelyt.
Lisäksi hankkeelle on tullut lisää hiilineutraalisuus- ja puunkäytön vaatimuksia, ja niistä on jouduttu neuvottelemaan ja kytkemään ne hankekokonaisuuteen sekä laatimaan määrittelyt.
Hankintaa valmistellaan tässä vaiheessa niin, että sitä koskeva puitesopimus sekä urakka- ja palvelusopimus voidaan tehdä Helsingin kaupungin tai Kiinteistö Oy Helsingin toimitilojen tai perustettavan kiinteistöosakeyhtiön nimiin ja rakennus rakennetaan jonkin näistä kolmesta (3) omistukseen.
Alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa nämä lisätyöt, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, koska sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa hankintayksikölle.


Winner: CAPEX Advisors Oy
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Country: AT
Contract type: Services
CPV classification: 71313000: Environmental engineering consultancy services

Technical requirements: MKF 3 Durchführung NH3 Messungen Es werden 10 zusätzliche NH3-Messstandorte errichtet. Nach Abschluss der Messreihe werden die Messgeräte wieder eingesammelt und es erfolgt eine Datenaufbereitung sowie Datenauswertung.
Aufgrund der besonderen ökologischen Besonderheiten im Planungsraum (Natura 2000 Gebiet, Artenschutz) sind zur Beurteilung der Auswirkungen und Naturverträglichkeit des Projektes zusätzliche Luftgütemessungen, inbes. NH3 Messungen an ausgewählten Standorten durchzuführen.


Winner: Laboratorium für Umweltanalytik GmbH Zentrale
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: Collectivité de Corse
Country: FR
Contract type: Services
CPV classification: 72400000

Technical requirements: Abonnements et services pour le réseau d’interconnexion des sites de la Collectivité de Corse; abonnement et services pour les accès internet
Abonnements et services pour le réseau d’interconnexion des sites de la Collectivité de Corse; abonnement et services pour les accès internet.
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Abonnements et services pour le réseau d’interconnexion des sites de la Collectivité de Corse; abonnement et services pour les accès internet.
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
Abonnements et services pour le réseau d’interconnexion des sites de la Collectivité de Corse; abonnement et services pour les accès internet.
L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1 1º, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande.
1) Modifier comme suit l’article 4.1 «durée globale prévisionnelle des prestations» du CCAP: «Les dates butoirs de mise en œuvre sont les 24.5.2021 pour le périmètre ex CD 2A et 26.6.2021 pour les périmètres ex CD 2B et ex CTC»;
2) Prendre en compte, sans incidence financière, des prestations supplémentaires. En effet, il nécessaire d’intégrer les prestations de l’accord-cadre nº 15122 conclu par l’ancien département de la Haute-Corse (fin d’exécution 26.2.2021) afin de permettre une continuité de service durant la phase de mise en œuvre technique.


Winner: Orange SA
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: Uzsoki Utcai Kórház
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 85110000: Hospital and related services

Technical requirements: Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) évi 500 kezelést (urológiai - vese és húgyúti kövek -kőzúzást) kell elvégeznie, heti egy alkalommal, tartalék készülék biztosításával.
A berendezéssel történő kezelést kiképzett szakorvos végzi, aki a kezeléseket a szakma szabályainak és az érvényben lévő irányelveknek megfelelően végzi és ezért orvosi felelősséget vállal.
Üzemeltetés közben a szakorvosnak a berendezés működésére vonatkozó utasításait a szolgáltató által biztosított, bővített sugárvédelmi tanfolyami végzettséggel rendelkező technikus hajtja végre.
A helyiség illetékes hatóságok (ÁNTSZ, OAH) általi engedélyeztetését elvégzi, a szükséges engedélyeket beszerzi.
A szolgáltatás elvégéséhez szükséges berendezés folyamatos karbantartásáról, üzemkész állapotban történő leszállításáról gondoskodik.
A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti.
A jelentős és előre nem kalkulálható betegforgalom, továbbá akut ellátási igény miatt szükségessé válhat, hogy a heti beosztáson kívül is kőtörésre kerüljön sor, ez esetben előzetes igénybejelentés esetén, a heti egy kezelési napon túlmenően további kezelési napokon is biztosítja a berendezést és annak kezelőszemélyzetét.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 144. §-a szerint.
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) 450 kezelést (urológiai - vese és húgyúti kövek -kőzúzást) kell elvégeznie, heti egy alkalommal, tartalék készülék biztosításával.
A berendezéssel történő kezelést kiképzett szakorvos végzi, aki a kezeléseket a szakma szabályainak és az érvényben lévő irányelveknek megfelelően végzi és ezért orvosi felelősséget vállal.
Üzemeltetés közben a szakorvosnak a berendezés működésére vonatkozó utasításait a szolgáltató által biztosított, bővített sugárvédelmi tanfolyami végzettséggel rendelkező technikus hajtja végre.
A helyiség illetékes hatóságok (ÁNTSZ, OAH) általi engedélyeztetését elvégzi, a szükséges engedélyeket beszerzi.
A szolgáltatás elvégéséhez szükséges berendezés folyamatos karbantartásáról, üzemkész állapotban történő leszállításáról gondoskodik.
A kezelési napon azonnal el nem hárítható műszaki hiba lépne fel, a cég tartalék géppel rendelkezzen, melyet 1-24 órán belül a kezelés helyén üzemképes állapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az elmaradt kezeléseket elvégezheti.
A jelentős és előre nem kalkulálható betegforgalom, továbbá akut ellátási igény miatt szükségessé válhat, hogy a heti beosztáson kívül is kőtörésre kerüljön sor, ez esetben előzetes igénybejelentés esetén, a heti egy kezelési napon túlmenően további kezelési napokon is biztosítja a berendezést és annak kezelőszemélyzetét.


Winner: Ultrahangvezérelt Vese- és Epekőzúzás Zrt.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: The Office of Government Procurement
Country: IE
Contract type: Services
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 72000000 | 72100000 | 72200000 | 72230000: Custom software development services | 72300000

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
RFT 107504 — IPS001F — Multi-supplier framework for the provision of External ICT Technical Support Services.
Lot 1: Applications Development Lifecycle, Database Administration and Business Intelligence and Analytics;
RFT 107504 — IPS001F — Multi-Supplier Framework for the Provision of External ICT Technical Support Services
Please refer to the Request for Tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie (RFT #107504).
Lot 1: Applications Development Lifecycle, Database Administration and Business Intelligence and Analytics;
The Covid-19 pandemic has seriously impacted day-to-day business operations for all organisations including the OGP. As a result, the process (which is currently underway) to establish replacement framework(s) for External ICT Technical Support Services has been delayed. The procurement process for the new framework(s) is expected to be completed in December 2021.
The OGP has extended the current External ICT Technical Support Services Framework to allow public service bodies to continue to procure External ICT Technical Support Services until a new framework is put in place. The multi-supplier framework for the provision of External ICT Technical Support Services expires on 30 June 2021. The framework is extended until 31 December 2021. The value of the framework extension will be EUR 30 000 000.
In 2017 the OGP, in line with its mandate to establish central procurement arrangements, put in place a national framework agreement to provide public service bodies with ease of access to External ICT Technical Support Services. The multi-supplier framework for the provision of External ICT Technical Support Services expires on 30 June 2021.
The Covid-19 pandemic has seriously impacted day-to-day business operations for all organisations including the OGP. As a result, the process (which is currently underway) to establish replacement Framework(s) for External ICT Technical Support Services has been delayed.The OGP is extending the current multi-supplier framework for the provision of External ICT Technical Support Services to allow public service bodies to continue to procure these services under the framework until a new framework(s) is put in place. The procurement process for the new framework(s) is expected to be completed in December 2021.


Winner: PFH Technology Group
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200 | 71322200

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im geschlossenen Hauptvertrag wurden für den Südflügel Planungsleistungen für die Lph 1-4 vereinbart. Im Zuge des Hauptvertrages wurden für diesen Leistungsteil die anrechenbaren Kosten zum Honorar Südflügel vereinbart. Aufgrund der Differenz zwischen den anrechenbaren Kosten des Hauptvertrags und den ermittelten anrechenbaren Kosten aus der vorliegenden Entwurfsplanung ergibt sich für diese erbrachte Teilleistung Honoraranpassung.


Winner: HTG Ing.Büro für Bauwesen
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: Bauüberwachungsleistungen: ETCS Korridor Rhine – Alpine: Teilprojekt Süd-West – ESTW Köndringen, Denzlingen, Leutersberg, Buggingen
Fb-Bauüberwachung: ETCS Korridor Rhine-Alpine: TP Süd-West – ESTW Köndringen, Denzlingen, Leutersberg, Buggingen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Fb-Bauüberwachung: ETCS Korridor Rhine-Alpine: TP Süd-West – ESTW Köndringen, Denzlingen, Leutersberg, Buggingen
Ein Wechsel des AN ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da Bau und Planung bereits begonnen wurden.


Winner: Vergabekammer des Bundes
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200 | 71322200

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für die Inbetriebnahme bestimmter Teilprojekte ist die Ausrüstung mit Sicherheitsbeleuchtung Sibe zwingend. Daraus ergab sich eine vorgezogene Planungsleistung. Die vorgezogene Planungsleistung ist mit Umplanungen und Mehraufwendungen verbunden, da die Gesamtanlage nicht im Verbund errichtet werden kann.


Winner: HTG Ing.Büro für Bauwesen
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Station & Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200 | 71322200

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für die Inbetriebnahme bestimmter Teilprojekte ist die Ausrüstung mit einer Brandmeldeanlage BMA zwingend. Daraus ergab sich eine vorgezogene Planungsleistung. Die vorgezogene Planungsleistung ist mit Umplanungen und Mehraufwendungen verbunden, da die Gesamtanlage nicht im Verbund errichtet werden kann.


Winner: HTG Ing.Büro für Bauwesen
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Station & Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200 | 71322200

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für die Inbetriebnahme bestimmter Teilprojekte ist die Ausrüstung mit Sicherheitsbeleuchtung Sibe zwingend. Daraus ergab sich eine vorgezogene Planungsleistung. Die vorgezogene Planungsleistung ist mit Umplanungen und Mehraufwendungen verbunden, da die Gesamtanlage nicht im Verbund errichtet werden kann.


Winner: HTG Ing.Büro für Bauwesen
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200 | 71322200

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Für die Inbetriebnahme bestimmter Teilprojekte ist die Ausrüstung mit Brandmeldeanlage BMA und Sprachalarmierungsanlage SAA zwingend. Daraus ergaben sich vorgezogene Planungsleistungen. Die vorgezogenen Planungsleistungen sind mit Umplanungen und Mehraufwendungen verbunden, da die Gesamtanlagen nicht im Verbund errichtet werden können.


Winner: HTG Ing.Büro für Bauwesen
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Station & Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200 | 71322200

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Der Regionalbereich Mitte hat mit seinem Projekt G011511031 zustandsabhängig ausgewählte Gleisbrücken im Bereich des Post-/Personentunnels erneuert. Die Tunnel liegen etwa dem Ende der Gleishalle. Infolge der gewählten Bautechnologie (offene Baugrube) war die Unterbrechung aller Medienleitungen erforderlich. Es wurde entschieden die Sprachalarmierungsanlage SAA als Vorabmaßnahme so zu erneuern, dass neben dem Bauzustand auch die bis dato nicht versorgten Außenbereiche der Bahnsteige mit versorgt werden. Die SAA ist Bestandteil des Hauptvertrages, der Bauzustand und die Planungsleistung im Außenbereich stellen zusätzliche Leistungen dar.


Winner: HTG Ing.Büro für Bauwesen
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71240000 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200 | 71322200

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Erstellung einer Brandfallmatrix für die Brandmeldeanlage BMA war bisher kein Vertragsbestandteil. Die Inbetriebnahme/Abnahme einer BMA verlangt das Vorliegen einer Brandfallmatrix. Aufgrund dessen wurde eine zusätzliche Planungsleistung angeordnet.


Winner: HTG Ing.Büro für Bauwesen
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-07
Buyer: Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Country: RO
Contract type: Services
CPV classification: 79713000: Guard services

Technical requirements: Servicii de pază simplă și mobilă înarmată, protecție, ordine și control, pentru obiective de pe raza Sucursalei Regionale CF Constanța, conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Cantitati minime acord cadru (24 de luni): 10 posturi de paza lunare (8 paza simpla + 2 paza mobila inarmata).
Cantitati maxime acord cadru (24 de luni): 11 posturi de paza lunare in extrasezon (8 paza simpla + 3 mobila inarmata) si 13 posturi lunare in sezon (10 paza simpla + 3 mobila inarmata).
Cantitati minime contract subsecvent (12 luni): 10 posturi de paza lunare (8 paza simpla + 2 paza mobila inarmata) in extrasezon si in sezon.
Cantitati maxime contract subsecvent (12 luni): 11 posturi de paza lunare in extrasezon (8 paza simpla + 3 mobila inarmata) si 13 posturi lunare in sezon (10 paza simpla + 3 mobila inarmata).
Servicii de pază simplă și mobilă înarmată, protecție, ordine și control, pentru obiective de pe raza Sucursalei Regionale CF Constanța, conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Cantitati minime acord cadru (24 de luni): 10 posturi de paza lunare (8 paza simpla + 2 paza mobila inarmata).
Cantitati maxime acord cadru (24 de luni): 11 posturi de paza lunare in extrasezon (8 paza simpla + 3 mobila inarmata) si 13 posturi lunare in sezon (10 paza simpla + 3 mobila inarmata).
Cantitati minime contract subsecvent (12 luni): 10 posturi de paza lunare (8 paza simpla + 2 paza mobila inarmata) in extrasezon si in sezon.
Cantitati maxime contract subsecvent (12 luni): 11 posturi de paza lunare in extrasezon (8 paza simpla + 3 mobila inarmata) si 13 posturi lunare in sezon (10 paza simpla + 3 mobila inarmata).
Actualizarea pretului contractului subsecvent, urmare a majorarii salariului minim pe economie, de la 13.1.2021.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: cresterea de la 13.1.2021 a salariului minim pe economie la 2 300 RON. Majorarea pretului contractului este de: 2,54 % din pretul contractului initial.


Winner: Save & Self Company Guard