Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-04-21
Buyer: Regionalniederlassung Rhein-Berg Außenstelle Köln
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233124: Arterial road construction work
Estimated value: 36147000 EUR
Submission deadline: 2018-05-30
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Die Maßnahme beinhaltet die grundhafte Sanierung der A 3 zwischen der AS-Solingen und dem AK-Hilden in 3 Baulosen.
Die grundhafte Sanierung der Fahrbahnen beinhaltet die Sanierung des gebundenen Oberbaus, einschließlich Entwässerung, der Schutzeinrichtungen aus Betonfertigteilen und Stahl.
Die Maßnahme beinhaltet neben dem Straßenbau, Rückbau von Verkehrszeichenbrücken, Neubau von Verkehrszeichenbrücken (Verkehrsbeeinflussung, Wegweisung), die wegweisende.
Grundhafte Sanierung einschl. Entwässerung, Herstellung VZB/VBA, Beschilderung, BSWF, sowie Verkehrsführung für Los 1 bis 3.
Um die Bauzeit zu minimieren und den Bauablauf in dem stark befahrenen und hoch belasteten Streckenabschnitt zu optimieren, kommen Beschleunigungsinstrumente zum Einsatz. (Zulassung von Nebenangeboten zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen und Bonus- / Malusregelungen). Damit soll sowohl die Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, als auch das Risiko einer Bauzeitverzögerung möglichst gering gehalten werden. Gemäß gerichtlicher Entscheidung stellt die Vergabe unter dem maßgeblichen Gesichtspunkt der optimalen Ausnutzung der Bauzeit und einer entsprechenden Bauzeitminimierung einen Ausnahmefall zur Fachlosvergabe da. Die Arbeiten welche in der vorgegeben knappen und im öffentlichen Interesse einzuhaltenden Bauzeit erfolgen soll, sind eng miteinander verzahnt und erfordern somit zwingend eine kurze und flexible Koordinierung mit sehr geringen Reaktionszeiten. Ausschließlich unter dem Aspekt der gesamtheitlichen Leitung der Baumaßnahme durch nur einen Auftragnehmer und somit dem Wegfall einer Koordinierungsebene, können die zeitlichen und organisatorischen Anforderungen der vorliegenden Baumaßnahme qualitäts- und zeitgerecht erfüllt werden.
Aus diesem Grund ist eine Zusammenfassung der Bauleistungen unterschiedlicher Gewerke im LOS1 (Grundhafte Sanierung) erforderlich.
Eine Vergabe an mehrere Auftragnehmer hatte bei den vorliegenden, platztechnisch minimierenden Vorgaben (Bauen ohne Einschränkung der Fahrstreifenanzahl, Befahrung der Autobahn im Bauabschnitt mit möglichst hohen zulässigen Geschwindigkeiten) einen starken zusätzlichen Koordinierungsaufwand zur Folge, wodurch das Risiko einer Bauzeitverlängerung stark erhöht werden würde.
In technischer Hinsicht werden erhebliche Vorteile im Zusammenspiel zwischen Straßenbau, konstr. Ingenieurbau und Verkehrsführungen erwartet. Die unterschiedlichen Arbeiten müssen räumlich und zeitlich überschneidend ausgeführt werden, so dass die Ausweisung von Zeitfenstern für zusätzliche Fachlose nicht, bzw. nur mit deutlich längerer Gesamtbauzeit und aller Wahrscheinlichkeit nach mit erheblichen technischen Schwierigkeiten bezogen auf die Ziele der Vergabestelle möglich ist.
Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 8 Tage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabeplattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.
— eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.
— Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als 5 Jahre zurückliegen,
— Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.
— Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen“ (ZTV M13),
— Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)“,


Award value: 36147000