Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 79114 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nachtrag Sonderverankerungen – Änderung der Verankerungsausführung. Die ursprünglich vorgesehene Verankerung hätte zur Schädigung des historischen Mauerwerks geführt. Ein neues Vergabeverfahren ist wirtschaftlich und aus Folgen der Gewährleistung für den Auftraggeber nicht tragbar.



Winner: BSB Bau- und Spezialberüstbau Franke & Wagner
Award value: 79114
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 79114 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nachtrag Gerüstumbauten. Die Gerüstumbauten sind erforderlich um vor Winterbeginn die Fassade am Turm und die Flachdächer am Kopfbau weiter bearbeiten bzw. fertigstellen zu können. Die zeitliche Dringlichkeit ist hervorgerufen worden durch die unvorhersehbare Bauzeitenverlängerung aufgrund der zu wiederholenden Vergabeverfahren anderer beteiligter Gewerke, die zu keinem Ergebnis der Ausschreibungen mangels Angebote geführt haben. Wirtschaftlich wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten und Schäden am historischen Gebäude verbunden gewesen und damit nicht tragbar.
Nachtrag Gerüstumbauten. Die Gerüstumbauten sind erforderlich um vor Winterbeginn die Fassade am Turm und die Flachdächer am Kopfbau weiter bearbeiten bzw. fertigstellen zu können. Die zeitliche Dringlichkeit ist hervorgerufen worden durch die unvorhersehbare Bauzeitenverlängerung aufgrund der zu wiederholenden Vergabeverfahren anderer beteiligter Gewerke, die zu keinem
Nachtrag Gerüstumbauten. Die Gerüstumbauten sind erforderlich um vor Winterbeginn die Fassade am Turm und die Flachdächer am Kopfbau weiter bearbeiten bzw. fertigstellen zu können. Die zeitliche Dringlichkeit ist hervorgerufen worden durch die unvorhersehbare Bauzeitenverlängerung aufgrund der zu wiederholenden Vergabeverfahren anderer beteiligter Gewerke, die zu keinem Ergebnis der Ausschreibungen mangels Angebote geführt haben. Wirtschaftlich wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten und Schäden am historischen Gebäude verbunden gewesen und damit nicht tragbar.


Winner: BSB Bau- und Spezialberüstbau Franke & Wagner
Award value: 79114
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 79114 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nachtrag Standzeitverlängerung. Durch Standzeitverlängerung entstehen zusätzliche Kosten aufgrund der Verlängerung der Bauzeiten am Bt. N u. A in den Gewerken Naturstein, Dachdecker, Stahlbau Brücke, Außenputz sowie Metallbau Fenster. Das unvorhergesehene Ereignis ist die nicht vorhersehbare Bauzeitenverlängerung aufgrund der zu wiederholenden Vergabeverfahren ohne Angebote. Die Auf- und Abbaukosten stehen in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen für die Verlängerung der Standzeit. Wirtschaftlich wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten verbunden und damit nicht tragbar.
Nachtrag Standzeitverlängerung. Durch Standzeitverlängerung entstehen zusätzliche Kosten aufgrund der Verlängerung der Bauzeiten am Bt. N u. A in den Gewerken Naturstein, Dachdecker, Stahlbau Brücke, Außenputz sowie Metallbau Fenster. Das unvorhergesehene Ereignis ist die nicht vorhersehbare Bauzeitenverlängerung aufgrund der zu wiederholenden Vergabeverfahren ohne Ange
Nachtrag Standzeitverlängerung. Durch Standzeitverlängerung entstehen zusätzliche Kosten aufgrund der Verlängerung der Bauzeiten am Bt. N u. A in den Gewerken Naturstein, Dachdecker, Stahlbau Brücke, Außenputz sowie Metallbau Fenster. Das unvorhergesehene Ereignis ist die nicht vorhersehbare Bauzeitenverlängerung aufgrund der zu wiederholenden Vergabeverfahren ohne Angebote. Die Auf- und Abbaukosten stehen in keinem Verhältnis zu den Aufwendungen für die Verlängerung der Standzeit. Wirtschaftlich wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten verbunden und damit nicht tragbar.


Winner: BSB Bau- und Spezialberüstbau Franke & Wagner
Award value: 79114
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 79114 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nachtrag Standzeitverlängerung Bt. N 2018. Die Mehrkosten sind für das im ursprünglichen Auftrag beschriebene Leistungsziel unabdingbar, da diese Grundlage für die abschließende Leistungserfüllung der Gewerke Außenputz Bt. N, Naturstein- und Schlosserarbeiten sowie Dachdecker- und Spenglerarbeiten sind. Ein Abbau, Neuausschreibung und Wiederaufbau der Gerüste würde zu Leistungsunterbrechungen und ggfs. Teilleistungskündigungen der Gewerke führen. Aus wirtschaftlichen und technischen Gründe wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten verbunden und damit nicht tragbar.
Nachtrag Standzeitverlängerung Bt. N 2018. Die Mehrkosten sind für das im ursprünglichen Auftrag beschriebene Leistungsziel unabdingbar, da diese Grundlage für die abschließende Leistungserfüllung der Gewerke Außenputz Bt. N, Naturstein- und Schlosserarbeiten sowie Dachdecker- und Spenglerarbeiten sind. Ein Abbau führt zu nicht tragbaren Mehrkosten.
Nachtrag Standzeitverlängerung Bt. N 2018. Die Mehrkosten sind für das im ursprünglichen Auftrag beschriebene Leistungsziel unabdingbar, da diese Grundlage für die abschließende Leistungserfüllung der Gewerke Außenputz Bt. N, Naturstein- und Schlosserarbeiten sowie Dachdecker- und Spenglerarbeiten sind. Ein Abbau, Neuausschreibung und Wiederaufbau der Gerüste würde zu Leistungsunterbrechungen und ggfs. Teilleistungskündigungen der Gewerke führen. Aus wirtschaftlichen und technischen Gründe wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten verbunden und damit nicht tragbar.


Winner: BSB Bau- und Spezialberüstbau Franke & Wagner
Award value: 79114
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: APRR
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110
Estimated value: 5479427.52 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Réfections courantes et réparations d’urgence des chaussées sur autoroutes (accord-cadre à lots et à BC).
Réfections courantes et réparations d’urgence des chaussées sur autoroutes (accord-cadre à lots et à bons de commande).
— des réparations d'urgence de traitement des nids-de-poule et de réparations à chaud en enrobés des chaussées en section courante principalement, et
— des travaux pleine largeur de voie en section courante, sur diffuseurs, échangeurs, aires et annexes avec différentes structures d'enrobés à chaud.
Réfections courantes et réparations d’urgence des chaussées sur autoroutes (accord-cadre à lots et à bons de commande).
— des réparations d'urgence de traitement des nids-de-poule et de réparations à chaud en enrobés des chaussées en section courante principalement, et
— des travaux pleine largeur de voie en section courante, sur diffuseurs, échangeurs, aires et annexes avec différentes structures d'enrobés à chaud.
Réfections courantes et réparations d’urgence des chaussées sur autoroutes (accord-cadre à lots et à bons de commande).
— des réparations d'urgence de traitement des nids-de-poule et de réparations à chaud en enrobés des chaussées en section courante principalement, et
— des travaux pleine largeur de voie en section courante, sur diffuseurs, échangeurs, aires et annexes avec différentes structures d'enrobés à chaud.
Réfections courantes et réparations d’urgence des chaussées sur autoroutes (accord-cadre à lots et à bon de commande).
— des réparations d'urgence de traitement des nids-de-poule et de réparations à chaud en enrobés des chaussées en section courante principalement, et
— des travaux pleine largeur de voie en section courante, sur diffuseurs, échangeurs, aires et annexes avec différentes structures d'enrobés à chaud.
Côte-d'Or (21) — Doubs (25) — Jura (39) — Saône-et-Loire (71) — Territoire de Belfort (90) — Haut-Rhin (68).
Réfections courantes et réparations d’urgence des chaussées sur autoroutes (accord-cadre à lots et à bons de commande).


Winner: Colas Nord Est, Agence Vosges
Award value: 5479427.52
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 79114 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Nachtrag Standzeitverlängerung bis 27.7.2018 Bt. A+B. Die Mehrkosten sind für das im ursprünglichen Auftrag beschriebene Leistungsziel unabdingbar. Die Standzeitverlängerung entsteht durch die Verlängerung der Bauzeiten am Bt. A+B, Naturstein. Ein Abbau, Neuausschreibung und Wiederaufbau der Gerüste würde zu Leistungsunterbrechungen und ggfs. Teilleistungskündigungen anderer Gewerke führen. Aus wirtschaftlichen und technischen Gründe wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten verbunden und damit nicht tragbar.
Nachtrag Standzeitverlängerung bis 27.7.2018 Bt. A+B. Die Mehrkosten sind für das im ursprünglichen Auftrag beschriebene Leistungsziel unabdingbar. Die Standzeitverlängerung entsteht durch die Verlängerung der Bauzeiten am Bt. A+B, Naturstein. Ein Abbau, Neuausschreibung und Wiederaufbau der Gerüste würde zu Leistungsunterbrechungen und ggfs. Teilleistungskündigungen
Nachtrag Standzeitverlängerung Bt. N 2018. Die Mehrkosten sind für das im ursprünglichen Auftrag beschriebene Leistungsziel unabdingbar, da diese Grundlage für die abschließende Leistungserfüllung der Gewerke Außenputz Bt. N, Naturstein- und Schlosserarbeiten sowie Dachdecker- und Spenglerarbeiten sind. Ein Abbau, Neuausschreibung und Wiederaufbau der Gerüste würde zu Leistungsunterbrechungen und ggfs. Teilleistungskündigungen der Gewerke führen. Aus wirtschaftlichen und technischen Gründe wäre ein Abbau des bestehenden Gerüstes, eine erneute Ausschreibung für den Auftraggeber mit erheblichen Mehrkosten verbunden und damit nicht tragbar.


Winner: BSB Bau- und Spezialberüstbau Franke & Wagner
Award value: 79114
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45211000: Construction work for multi-dwelling buildings | 45232452
Estimated value: 559753.55 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Los 1: Erstellung Baustraße, Lagerplätze und Kranstandorte, Bodenaustausch und Herstellung der Baugruben, Herstellung der Keller- und Gründungssohlen, Verfüllung der Baugruben, Herstellung von Gebäudedrainagen
Los 2: Verlegung der Entwässerungsleitungen SW/RW inkl. zugehöriger Erdarbeiten, Herstellung eines Regenrückhalteraumes sowie eines Drosselschachtes, Verlegung von Leerrohren und Trinkwasserleitungen
Das Vergabeverfahren unterliegt den Vorschriften über das Nachprüfungsverfahren vor den Vergabekammern (§ 155 ff. GWB). Gemäß § 160 Abs. 3 S. 1 GWB ist ein Nachprüfungsantrag unzulässig, soweit:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Ein wirksam erteilter Zuschlag kann nicht aufgehoben werden (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Ist der Zuschlag bereits erteilt, kann die Unwirksamkeit eines Vertrages nach § 135 Abs. 2 GWB nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU.


Winner: Scheel Erdbau GmbH
Award value: 559753.55
Number of bids: 4
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: OPAC de la Savoie
Country: FR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44221240 | 45111100 | 45112000 | 45112500 | 45112710
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Vimines les terrasses de Vimines — construction de 70 logements locatifs — marchés de travaux. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-10-20
Buyer: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Country: GR
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work
Estimated value: 148475.58 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση τμήματος της επαρχιακής οδού, από το Δ.Δ Στύλιας προς το Δ.Δ. Φαμίλας του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.
Το έργο ανήκει στην κατηγορία «Οδοποιίας» και αφορά σε εργασίες συντήρησης της 44ης επαρχιακής οδού Στύλια - Φαμίλα - Ριγάνι. Η μελέτη αναφέρεται κυρίως, στο τμήμα από τον οικισμό Στύλιας έως τον οικισμό Συκιάς (τμήμα 1), συνολικού μήκους 1.484 μ. και στο τμήμα από τα όρια του οικισμού Συκιάς, προς τον οικισμό Φαμίλας (τμήμα 2), μήκους περίπου 1.000 μ. [το τμήμα 2 (από οικισμό Συκιάς έως οικισμό Φαμίλας), έχει συνολικό μήκος 2.260 μ., αλλά με την παρούσα, μπορούν να εκτελεστούν εργασίες μόνο σε μήκος περίπου 1.000 μ (από τα όρια του οικισμού Συκιάς προς Φαμίλα)].
Το έργο: «Συντήρηση 44ης επαρχιακής οδού Στύλια - Φαμίλα - Ριγάνι», χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501) ως το 26ο υποέργο του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση και άρση της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου, αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100013)», με Κ.Α: 2014ΕΠ50100000.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη, κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προδικαστική προσφυγή κατ’ αυτής. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 83010/4098/26.7.2017 Κ.Υ.Α..
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην εξέταση των υποβληθεισών προδικαστικών προσφυγών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο υποσύστημα οργάνων της. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.


Winner: Σακελλάρης Δημ. - Λιάρος Χαρ. Α.Τ.Ε.
Award value: 148475.58
Number of bids: 14
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-10-20
Buyer: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways | 45233120: Road construction works | 45233142: Road-repair work | 71250000
Submission deadline: 2018-11-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající silnice II/437 ve vybraných úsecích v rozsahu podle projektové dokumentace a soupisu prací.
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souvislosti s vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-10-20
Buyer: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Castano Primo, Arconate, Bernate Ticino, Dairago, Robecchetto con Induno e Vanzaghello (in acronimo CUC)
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Innovation partnership
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings
Submission deadline: 2018-10-27
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
PPP — locazione finanziaria di Opera Pubblica (OP) per progettazione, finanziamento, realizzazione e manutenzione spazio sportivo coperto e nuovi laboratori scolastici e riqualificazione Centro sportivo comunale
Attivazione PPP — locazione finanziaria di opera pubblica per progettazione definitiva, progettazione esecutiva, finanziamento, realizzazione e manutenzione nuovo spazio sportivo coperto e nuovi laboratori scolatici presso scuola primaria di via Acerbi nonché riqualificazione Centro sportivo comunale «Annibale Sacchi» del Comune di Castano Primo. Durata: 20 anni.
Si rimanda alla determinazione con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte, pubblicata sul sito del Comune di Castano Primo nella sezione «Amministrazione Trasparente»: http://castanoprimo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza;jsessionid=438A7D2B83AA771D21839C257B6D05CC
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-10-20
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233110 | 45233126: Access road construction work | 71220000 | 71322000: Civil engineering design services
Submission deadline: 2018-11-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Váll.szerz. az M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megval új Tisza-híd megép-vel” kivit.munkáinak elvég.szüks.kivit.tervek elk.és eng megszerzésével együtt
„Vállalkozási szerződés az M4 Abony (Kelet) – Törökszentmiklós (Nyugat) közötti szakasz (Szolnok északi elkerülő) megvalósítása új Tisza-híd megépítésével” kivitelezési munkáinak elvégzésére, a szükséges kiviteli tervek elkészítésével és engedélyek megszerzésével együtt (PST kód: A004.05.73)
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidejűleg Ajánlatkérő tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
Mely közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen a jelen hirdetmény közzétételével egyidejűleg.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-10-20
Buyer: Miasto Gorzów Wlkp.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45210000: Building construction work | 45220000 | 45300000
Submission deadline: 2018-11-16
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Kontraktu nr 1 „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno- budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego angielskiego oryginału wydanego w 1999 roku przez Międzynarodową Federację Inżynierów - Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils - FIDIC).
Projekt skupia się na zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów poszpitalnych na funkcje dydaktyczne, a także na budowie dwóch obiektów nowoprojektowanych o funkcji sportowej i warsztatowej oraz zagospodarowanie terenu.