Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-01-07
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Region: Královéhradecký kraj
Contract type: Works
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky „I/33 Náchod – II.etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 – 39,920“ je řešení opravy živičného krytu úseku silnice I/33, který je veden převážně v intravilánu v zastavěném území města, na převládající části v rovinatém území.
Je navržena kompletní rekonstrukce silnice v délce 3 153 (mino okružních křižovatek) m silnice I/33. V první úseku v délce cca 600 m bude rekonstrukce řešena pouze výměnou obrusné a ložné vrstvy, v dalších úsecích je navržena kompletní rekonstrukce včetně výměny aktivní zóny. V prostoru stavby jsou již realizovány dvě okružní křižovatky, na které stavba plynule naváže.
Stavba komunikace nevyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ani výstavbu jiných souvisejících objektů. Dojde pouze k rekonstrukci odvodnění komunikace.
Doba výstavby-17 měsíců (po dobu zimních měsíců 12/2016-02/2017 technologická zimní přestávka, nezapočítává se do doby výstavby -práce budou přerušeny).
Stavba bude probíhat souběžně s akcí Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě – I. etapa (investor Město Náchod, v předpokládaném termínu 06/16 – 11/16).
Předmětem veřejné zakázky „I/33 Náchod – II. etapa rekonstrukce silnice v úseku 36,480 – 39,920“ je řešení opravy živičného krytu úseku silnice I/33, který je veden převážně v intravilánu v zastavěném území města, na převládající části v rovinatém území.
Je navržena kompletní rekonstrukce silnice v délce 3 153 (mino okružních křižovatek) m silnice I/33. V první úseku v délce cca 600 m bude rekonstrukce řešena pouze výměnou obrusné a ložné vrstvy, v dalších úsecích je navržena kompletní rekonstrukce včetně výměny aktivní zóny. V prostoru stavby jsou již realizovány dvě okružní křižovatky, na které stavba plynule naváže.
Stavba komunikace nevyvolává potřebu přeložek inženýrských sítí ani výstavbu jiných souvisejících objektů. Dojde pouze k rekonstrukci odvodnění komunikace.
Doba výstavby-17 měsíců (po dobu zimních měsíců 12/2016-02/2017 technologická zimní přestávka, nezapočítává se do doby výstavby -práce budou přerušeny).
Stavba bude probíhat souběžně s akcí Rekonstrukce chodníků a zřízení cyklistických pruhů na ulicích Českoskalická, Pražská v Náchodě – I. etapa (investor Město Náchod, v předpokládaném termínu 06/16 – 11/16).
Změna vznikla na základě skutečných zjištění v průběhu stavby. Po odstranění konstrukčních vrstev vozovky a odtěžení vrstev aktivní zóny, které byly projektem navrženy k výměně, bylo zjištěno, že zeminy ve výškové úrovni parapláně jsou převážně charakteru plastických jílů, mají zvýšenou vlhkost a jejich modul přetvárnosti značně kolísá ve velmi nízkých hodnotách od 2 do 10 MPa.
Byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly nevyhovující parametry parapláně i zemní pláně při skladbě výměny aktivní zóny navržené zadávací dokumentací.
Bylo navrženo nové souvrství aktivní zóny, pro zajištění rovnoměrného rozprostření zatížení a vyloučení případných lokálních poruch (ŠD 0/63 o tl. 150 mm a DK 63/125 o tl. 350 mm) oproti původně navrženému souvrství (ŠD 0/32 tl. 300 mm a DK 63/125 o tl. 200 mm). Z důvodu zvýšení tuhosti tohoto souvrství, bylo navíc provedeno prolití cementovou maltou zavibrovanou do podkladu.
Dodatečné práce nebylo možné s vynaložením náležité péče předvídat, protože vyplynuly až v průběhu provádění stavby, respektive po odstranění konstrukčních vrstev vozovky a vrstev aktivní zóny.


Winner: Eurovia CS a.s.