Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45211340 | 45220000 | 45262690 | 45300000

Technical requirements: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach w ramach projektu Odetchnij z ŚDSM – ograniczenie niskiej emisji z 52 budynków mieszkalnych, będących własnością Śląsko Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej Sp. z o.o.” POIS.01.07.01-00-0014/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – środki ochrony prawnej (art. 505–590 ustawy).
2. Szczegóły dotyczące pouczenia o środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi zostały zawarte w rozdziale 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
Do pierwszego aneksu do umowy opublikowano już ogłoszenie o zmianie umowy (zmiana terminu oraz sposobu płatności) - Numer ogłoszenia: 2022/S 093-253018
Aneks zostaje zawarty na podstawie: § 23 ust. 1 pkt 1 lit. c) Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) (zwaną dalej „PZP”) – w zakresie zmiany terminu wykonania Etapu II – część B i Umowy;
„1. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany w terminie do 31.05.2022r. Wskazany termin jest planowanym terminem wykonania Umowy.
Dla Etapu II część A - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u. i gazu oraz docieplenia stropodachu - termin do 28.02.2022r.
Dla Etapu II część B - Roboty Budowlane w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wentylacji i wyburzenia pieców - termin do 31.05.2022r.”
Wobec opóźnienia w uruchomieniu dostaw gazu do budynku które realizowane było przez podmioty nie będące stronami Umowy i na przebieg którego zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca nie mieli wpływu oraz której to okoliczności, działając z należytą starannością, nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego i zawierania Umowy oraz Aneksu nr 1, a która to okoliczność miała decydujący wpływ na możliwość realizacji Przedmiotu Umowy, skutkujący koniecznością zmiany terminu wykonania Etapu II – część B, która to zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy i pierwotnej wartości Umowy, Strony zgodnie postanawiają zawrzeć Aneks.


Winner: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o