Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-21
Buyer: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.1.3, Neubau HWS-Wand mit Tiefengründung (Mikropfahl) - BT 1.140 R, NTV 02
Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.1.3, Neubau HWS-Wand mit Tiefengründung (Mikropfahl) - BT 1.140 R
Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
- Holzschwellen unter Bestandswand in Teilabschnitten ausbauen und mit bauseits gelagertem Material ausmauern - 25,270 lfm
Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2, Nr. 1, Nr. 2a) und b), Nr. 3 und Absatz 3Die zusätzlichen Leistungen machten sich erforderlich aufgrund der Festlegung des Auftraggebers im unteren Bereich (Spitzenbereich) der Bodennägel/Mikropfähle sogenannte "Verpressstrümpfe" einzusetzen, um das unkontrollierte Abwandern der Zementsuspension in unbekannte Hohlräume oder Porenräume zu verhindern. Außerdem wurde seitens des Auftraggebers festgelegt die verrotteten Eichenbohlen, welche beim Aushub der Baugruben zum Vorschein kamen, auszubauen und die bereits entstandenen und sich durch den Ausbau neu ergebenden Hohlstellen kraftschlüssig mit in Beton gesetzten Natursteinen zu ersetzen. Außerdem wurden zusätzliche Abbrucharbeiten an bestehenden Fundamenten notwendig, welche bei vorgelagerten Baugrunderkundungen nicht zu erwarten waren.Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.


Winner: Hundhausen Bau GmbH, Niederlassung Erzgebirge