Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-10-19
Buyer: Jihočeský kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo byla změněna doba plnění části D veřejné zakázky (termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla) z původních 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště na 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem zakázky jsou vícepráce a méněpráce při provádění modernizace vybraných úseků silnic II. třídy v délce 8,808 km.
• SO 101- úsek v délce 0,840 km (Nové Hodějovice – Mladé) nebyl realizován, protože odbor dopravy a silničního hospodářství MM ČB nepovolil uzavírku v roce 2018 z důvodu rekonstrukce komunikace v Roudném a rekonstrukci části ulice Lidická. Neprovedené práce jsou ve výši 4 295 134,05 CZK bez DPH.
• SO 102 – na úseku v délce 1,658 km (Staré Hodějovice – Nedabyle) bylo zhotovitelem provedeno geodetické zaměření skutečně provedených prací a bylo zjištěno, že oproti projektové dokumentaci bylo položeno méně m2 asfaltových vrstev. Jedná se o méněpráce ve výši 152 160,84 CZK bez DPH.
• SO 103 – u tohoto stavebního objektu došlo ke změně rozsahu prací u recyklace. Pro zajištění dopravní obslužnosti místních podnikatelských subjektů došlo ke zkrácení úseku recyklace. Neprovedené práce ve výši 414 206,73 CZK bez DPH. Pro zachování požadovaných technických parametrů byla v místě, kde nebyla provedena recyklace za studena zvolena skladba asfaltového souvrství jako na ostatních stavebních objektech bez recyklace. Toto si vyžádalo vícepráce ve výši 565 524,64 CZK bez DPH.
• SO 104 – úsek byl zkrácen o 0,972 m z důvodu toho, že Správa a údržba silnice bude v roce 2019 rekonstruovat v tomto úseku most. Vynecháním úseku bude splněna udržitelnost projektu. Neprovedené práce jsou ve výši 3 309 378,17 CZK bez DPH.
• SO 108 DIO – vzhledem k výše uvedeným úpravám na jednotlivých stavebních objektech a koordinace s uzavírkou komunikace v Roudném bylo nutno upravit dopravní značení. Některé značky uvedené v projektové dokumentaci nebyly použity. Použití jiných dopravních značek vyplynulo z Rozhodnutí o uzavírce komunikace a vzájemných dohod, tak aby byla zajištěna obslužnost. Po započtení se jedná o navýšení DIO o 71 350 CZK bez DPH.


Winner: Eurovia CS, a.s.