Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-23
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233140: Roadway works | 45233162 | 45233221 | 45233228

Technical requirements: Kerékpáros fejlesztések kivitelezési munkái a XX. kerületben, a Török Flóris, Topánka, Baross utcához kapcsolódóan és Török Flóris utca és a Nagykörösi út területén
Új kerékpárút kiépítése a Török Flóris utcában; kerékpársáv kialakítása a Baross utcában; kerékpársáv kialakítása a Topánka utcában. Kerékpársáv kialakítása a Szent Imre herceg utcában; kerékpárút kiépítése a Szent Erzsébet téren; kerékpársáv, illetve kerékpáros nyom kialakítása a Kossuth Lajos utcában a Szent Erzsébet tér és a Mártírok útja között; kerékpársáv kialakítása a Nagysándor József utca - Köteles utca nyomvonalon; Toldy Ferenc utca, Kende Kanuth utca, Rákóczi utca, Erdő utca, János utca, Sárrét utca, Bem utca, Tátra utca kerékpárosbarát átalakítása.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
Vállalkozó 2023.május 26. napján akadályközlést terjesztett elő, hivatkozva az alábbiakban részletezett előre nem látható műszaki tartalom módosulásra/bővülésre, amely a teljesítési határidő felülvizsgálatát is szükségessé tette.
A Török Flóris utca János utca - Bíró Mihály utca közötti szakaszán a kivitelezési munkák keretében az útépítési bontási munka fázis során - a kiviteli tervhez tartozó műszaki leírás 2. pontja alapján kézi feltárás elvégzése után - észlelte Vállalkozó, hogy a lakóház sor és a villamospálya közötti négyszögben 13 darab faegyed feltárt gyökérzete nagyon túlterebélyesedett és nagy része elkorhadt. Az óvatos kézi feltárás és legnagyobb körültekintés mellett végzett szakszerű munkálatok során Vállalkozó észlelte, hogy a fák további megtartásához faápolási munkák elvégzése vált szükségessé. A Vállalkozó az előbbiekben leírtak alapán megrendelte a szakértői vizsgálatot, mely alapján 2023. február 20. napján az érintett fák teljeskörű utólagos favizsgálata megtörtént.
A fentiekben részletezett utólagos favizsgálatot követően Vállalkozó által - 2023. március 3. napján - beadásra került a fakivágási engedély kérelem, amely a Kormányhivatal kizárási határozatával 2023. március 17-én került át a XIX. ker. Önkormányzathoz, ahol végül 2023. május 4-én került közlésre az elsőfokú határozatban a kivágásra és pótlásra vonatkozó engedély, amely aztán a fellebbezési jogról való kölcsönös lemondás után 2023. május 8. napján emelkedett jogerőre.
A fakivágási és fapótlási engedélyezési eljárás során azonban a XXII-125-7/2023. számú határozat alapján a hatóság kivágásra helyezte azon fákat is, amelyek faápolási módszerrel még hosszú távon megtarthatók lennének, arra való hivatkozással, hogy korábban sem volt teljes mértékben megfelelő az egészségügyi állapotuk, és a túlterebélyesedett, korhadt gyökérzetükre tekintettel, úgy határozott, hogy közlekedésbiztonsági szempontok -gyalogos és kerékpáros forgalom - alapján nem megengedhető ezek megtartása, veszélyt jelentnek a forgalom számára.
Az utólagos szakhatósági eljárás kertén belül a jogerős engedélyre - a beadástól számított - 64 naptári napot várt Vállalkozó.
A fapótlásokra a határozat 2023. október 31-i véghatáridőt ad, mert a pótlásként ültetendő fák elültetése a vegetációs időszak kezdete előtt már lehetetlen. Ha a projekt eredeti véghatárideje miatt mégis a nyári időszakban kellene elvégezni, akkor a megeredésre nem lehet garanciát vállalni. Az érintett fakivágási és fapótlási munkák során a vállalkozói kapacitás eloszlásokat újra kellett vizsgálni és osztani, tekintettel arra, hogy ezen érintett területen még öntözővízvezeték átalakítási munkák is szükségesek a fakivágási munkák során, így ezek technológia egymásra épülése elengedhetetlen.
A Szerződésben rögzített feladatok teljesítési határideje a Szerződés - eredeti 250 napos kivitelezési idővel számolt - 2023. július 26-i véghatárideje helyett a jogerős fakivágási engedély fapótlásra előírt véghatáridejére és a projekt Támogatási Szerződésében foglalt rendelkezéseire is tekintettel - további 81 nappal növekszik - 2023. október 15. napjára módosul.
2.2. Tekintettel arra, hogy a Szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként köttetett, így Felek kötelesek megvizsgálni a 2.1. pont szerinti módosítást a Kbt. 141. §-ának való megfelelősége vonatkozásában:
2.2.1. A Kbt. 141. § (2) bekezdése értelmében a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;


Winner: Plastiroute Közúti Jelzőtábla Készítő és Forgalmazó Kft.