Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-05
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34928110 | 45233120: Road construction works | 45233160

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je výstavba dvou autobusových zálivů včetně místa pro přecházení, které je navrženo v šířce 4,0 m. Vzhledem k návrhové kategorii silnice S9,5/70, je místo pro přecházení vybaveno ochranným dělícím ostrůvkem šířky 2,0 m. Jízdní pruhy tak mezi obrubami v daném místě mají šířku 3,125 m. Dále budou zálivy osazeny příslušným mobiliářem.
Toto oznámení se týká uzavření dodatku č. 1 k původní smlouvě a změny dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH činí 924 887,73 CZK.
Tímto dodatkem byla provedena i změna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, která je oznamována dalším formulářem F20.
Na základě žádosti provozovatele hlavní stoky dešťové kanalizace (SČVK a.s.), je napojení provedeno přímo do stoky PVC UR DN 1000 pomocí navrtávky a připojovací manžety. Touto změnou byla zkrácena stoka dešťové kanalizace PVC KG DN 250 a neprovedena revizní šachta DK č.9.
— zkrácení trasy dešťové kanalizace PVC KG DN 250 o 11,5 metru, včetně odpovídajícího rozsahu zemních prací
— neprovedena revizní šachta RŠ 9 – PVC DN 800, včetně poklopu a odpovídajícího rozsahu zemních prací
S ohledem na technologický postup pokládky asfaltového povrchu a zajištění řádného odvodnění prostoru autobusových zálivů zastávek byl změněn příčný sklon komunikace. Příčný sklon v zálivech byl ponechán jako pokračující střechovitý sklon navazující na komunikaci v hodnotě 2,0 %.
Touto změnou byly uliční vpusti posunuty na hranu zálivu zastávky a počet uličních vpustí byl navýšen o 3 kusy celkem na 8 kusů.
— provedení dodatečných navrtávek potrubí PVC KG DN 250 a osazení manžet Easy Clip, pro doplnění počtu uličních vpustí,
— dodávka + montáž 3 ks uličních vpustí UV 50 pro doplnění požadovaného počtu vč. připojovacího potrubí PVC KG DN 150.
S ohledem na technologický postup pokládky asfaltového povrchu a zajištění řádného odvodnění prostoru autobusových zálivů zastávek byl změněn příčný sklon komunikace. Příčný sklon v zálivech byl ponechán jako pokračující střechovitý sklon navazující na komunikaci v hodnotě 2,0 %.
Tato změna vyvolala přespádování již provedených základových plání a navýšení rozsahu zemních prací v rozsahu tělesa komunikace a návazných zpevněných ploch.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.


Winner: Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.