Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-24
Buyer: Eduskunnan kanslia
Country: FI
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 72000000

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Eduskunnalla on nykyisin käytössään Ingres-pohjainen kansanedustajatietokanta. Nykyinen järjestelmä sijaitsee eduskunnan omassa konesalissa Linux-palvelimilla.
Tavoitetilassa eduskunnalla on nykyisen järjestelmän korvaava uusi kansanedustajaja toimielintietojen hallintajärjestelmä KATI sekä sille jatkokehitys-, ylläpito- ja tukipalvelut.
Hankinnan kohde on uusi, mikropalveluarkkitehtuurin mukainen kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä suomenkielisine käyttöliittymineen dokumentoituna sekä jatkokehitys-, ylläpito- ja tukipalvelut. Järjestelmän tulee olla modulaarinen ja sen osia on voitava uusia, lisätä ja poistaa toisista osista riippumatta. Käytössä on sekä testi- että tuotantotietokanta. Järjestelmä sijaitsee eduskunnan konesalissa sijaitsevilla virtuaalipalvelimilla.
Nykytila, tavoitetila ja hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen alustavan tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohde.
Eduskunnalla on nykyisin käytössään Ingres-pohjainen kansanedustajatietokanta. Nykyinen järjestelmä sijaitsee eduskunnan omassa konesalissa Linux-palvelimilla.
Tavoitetilassa eduskunnalla on nykyisen järjestelmän korvaava uusi kansanedustajaja toimielintietojen hallintajärjestelmä KATI sekä sille jatkokehitys-, ylläpito- ja tukipalvelut.
Hankinnan kohde on uusi, mikropalveluarkkitehtuurin mukainen kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmä suomenkielisine käyttöliittymineen dokumentoituna sekä jatkokehitys-, ylläpito- ja tukipalvelut. Järjestelmän tulee olla modulaarinen ja sen osia on voitava uusia, lisätä ja poistaa toisista osista riippumatta. Käytössä on sekä testi- että tuotantotietokanta. Järjestelmä sijaitsee eduskunnan konesalissa sijaitsevilla virtuaalipalvelimilla.
Nykytila, tavoitetila ja hankinnan kohde kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen alustavan tarjouspyynnön liitteessä 1. Hankinnan kohde.
Hankinta toteutetaan muuttamalla eduskunnan kanslian ja Tieto Finland Oy:n välillä 6.9.2021 solmitun KATI – Kansanedustaja- ja toimielintietojen hallintajärjestelmän Pääsopimuksen Dnro 84/241/2020 kohdan 19 mukaisesti Pääsopimuksen liitettä 7 Toimitussopimus seuraavilla tavoilla tilaamalla palvelut Tietoevry Finland Oy:ltä:
Toinen kappale ”Tuotantovalmius edellytetään, kun koko järjestelmä otetaan tuotantoon. Tuotantovalmius sisältäen jatkuvat palvelut tulee olla viimeistään helmikuussa 2023. Käytännössä järjestelmän osan käyttöönotto tuotantoon ei ole mahdollista.” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Tuotantovalmius edellytetään, kun koko järjestelmä otetaan tuotantoon. Tuotantovalmius sisältäen jatkuvat palvelut tulee olla viimeistään 30.6.2023. Osapuolet voivat yhdessä sopia muutoshallintamenettelyn kautta jälkitoimitukseen siirrettävistä toiminnallisuuksista, jotka voidaan toimittaa tuotantokäytön aloittamisen jälkeen.”
Ensimmäinen kappale ”Järjestelmän tuotantovalmius sisältäen jatkuvat palvelut tulee olla viimeistään helmikuussa 2023.” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Järjestelmän tuotantovalmius sisältäen jatkuvat palvelut tulee olla viimeistään 30.6.2023.”
Viides kappale ”Muutoshallinnalla hyväksytyt mahdolliset työmäärän muutokset muuttavat tavoite- ja kattohintaa muutoksen suuruisesti.” muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Muutoshallinnalla hyväksytyt mahdolliset työmäärän muutokset ja lisätyöt eivät vaikuta tavoite- ja kattohintaan.”
”Osapuolet ovat sopineet 90 090 €:n arvoisen lisätyöpaketti 1:n tilaamisesta. Lisätyöpaketti 1:n jäljellä olevat työt laskutetaan sopimuksen kohdasta 5 poiketen kuukausittain tasaerin helmikesäkuussa 2023. Kiinteistä laskutuseristä johtuen Pääsopimuksen kohdan 7 kolmannen kappaleen raportointivaatimusta ei sovelleta lisätyöpaketti 1:een."
"Osapuolet ovat sopineet 445 000 €:n arvoisen lisätyöpaketti 2:n tilaamisesta. Lisätyöpaketti 2 laskutetaan sopimuksen kohdasta 5 poiketen kuukausittain tasaerin helmi-kesäkuussa 2023. Kuitenkin 20% siitä sidotaan toimituksen hyväksymiseen. Viimeisen 20% lisätyöpaketista voi toimittaja laskuttaa vasta, kun hyväksymistestit on hyväksytysti läpäisty ja ohjausryhmä on hyväksynyt tulokset. Kiinteistä laskutuseristä johtuen Pääsopimuksen kohdan 7 kolmannen kappaleen raportointivaatimusta ei sovelleta lisätyöpaketti 2:een.”


Winner: Tieto Finland Oy