Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-10-12
Buyer: Gmina Wałbrzych
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont”
Do obowiązków Inwestora zastępczego będzie należało:1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu.
2) Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.3) Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.4) Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.5) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego.6) Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego.7) Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania.
Budynek willi przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 10.06.1994 r. pod numerem A/4647/1404/Wł, a przyległy do niego teren – działka nr 755/5, 755/8 i 755/10
W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie utworzony dom pobytu dziennego dla seniorów, świetlica środowiskowa dla młodzieży, pomieszczenia biurowe oraz zostanie zagospodarowany teren przyległy i na sąsiednich działkach (budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i ogrodu dla seniorów). Budynek przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu, zlokalizowany na dz. nr 755/8 obr. nr 27 Śródmieście oraz teren objęty inwestycją, zlokalizowany na dz. nr 755/5 i 755/10 obr. nr 27 Śródmieście.Budynek willi przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu wpisany jest do rejestru zabytków decyzją z dnia 10.06.1994 r. pod numerem A/4647/1404/Wł, a przyległy do niego teren – działka nr 755/5, 755/8 i 755/10 obr. nr 27 Śródmieście. Do obowiązków Inwestora zastępczego będzie należało:1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót na Zadaniu.2) Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umów zawartych przez Zamawiającego z Instytucjami współfinansującymi Zadanie.3) Wypełnianie w zastępstwie Zamawiającego wszystkich obowiązków wynikających z realizacji Zadania, określonych w przepisach prawa polskiego, a w szczególności Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.4) Reprezentowanie Zamawiającego w okresie realizacji Umowy wobec władz, urzędów, sądów, partnerów Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynności związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, decyzji, zgłoszeń, opinii i zatwierdzeń.5) Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 Prawa budowlanego:a) reprezentowanie Zamawiającego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach końcowego odbioru Robót i wykonanie wszystkich czynności związanych z przekazywaniem ich do użytkowania,d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń finansowych Robót,e) wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikom robót poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,f) żądanie od kierownika budowy i/lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także żądanie wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.6) Współpraca z Projektantami w ramach pełnionego przez nich nadzoru autorskiego.7) Prowadzenie ewidencji nakładów oraz rozliczenie Zadania.8) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie poprzedzającym realizację budowy, wyszczególnionych w § 4 umowy.9) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie realizacji budowy, wyszczególnionych w § 5 umowy.10) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego związanych z odbiorem Robót i przekazaniem do użytkowania, wyszczególnionych w § 6 umowy.11) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w okresie rękojmi za wady, wynikającej z umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcami Robót, wyszczególnionych w § 7 umowy.12) Pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie obsługi finansowej.
13) Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji Zadania, odszkodowań lub kar umownych .
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy nie dłużej niż 16 miesięcy.Planowane terminy realizacji zadania wykonania robót budowlanych:
1) podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych: wrzesień 2021 r.,2) rozpoczęcie robót budowlanych : wrzesień 2021 r.,3) zakończenie robót budowlanych:  13 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót,
Pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego dla Zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont”
1.	Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie:   cztery tysiące  złotych 00/100).
2.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
4)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4.	Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Bank Millenium nr rachunku  93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 z dopiskiem "Wadium - nr postępowania BZP.271.91.2021.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.