Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-05
Buyer: ADIF Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia
Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia con la línea convencional y remodelación de la estación de Taboadela.
Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.
servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia
Modificación número 2 del contrato de servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de un cambiador de ancho de Taboadela, montaje de vía en el ramal de conexión de la LAV Madrid-Galicia con la línea convencional y remodelación de la estación de Taboadela.
Si atendemos al anexo de condiciones generales para los contratos de servicios del PCAP, en el epígrafe 7.1.3 se abordan las modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares. En él se expone que solo podrán realizarse cuando la modificación se justifique en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo, y que únicamente se puede introducir las actuaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que hace indispensable la modificación.
El supuesto en el que nos encontramos se deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, que cumple además las tres condiciones siguientes:
i) la necesidad de la modificación se deriva de circunstancias que una actuación diligente de ADIF AV no hubiera podido prever;
iii) la modificación del contrato implica una alteración de la cuantía que no excede del 50 % del precio inicial, IVA excluido.
En nuestro caso, la causa que motiva la modificación es sobrevenida y no estaba prevista inicialmente, como se va a exponer a continuación.
La finalización de las obras que estaba prevista para el mes de junio se retrasará hasta finales del mes de agosto por la partida relacionada con las instalaciones de conexión del cambiador con la catenaria. Con el fin de poder asegurar el control adecuado de las obras durante este período es necesario mantener en funcionamiento la oficina técnica con un mínimo de personal para la vigilancia de la ejecución, el control de la calidad y el mantenimiento del archivo administrativo.
El aumento del importe del contrato de servicios de asistencia técnica para el control de las obras a origen, incluyendo la actual propuesta, es del 29,87 %, y por tanto inferior al 50 % del precio inicial.
Si atendemos al anexo de condiciones generales para los contratos de servicios del PCAP, en el epígrafe 7.1.3 se abordan las modificaciones no previstas en el Pliego de Condiciones Particulares. En él se expone que solo podrán realizarse cuando la modificación se justifique en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo del artículo, y que únicamente se puede introducir las actuaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que hace indispensable la modificación. El supuesto en el que nos encontramos se deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, que cumple además las tres condiciones siguientes:
i) la necesidad de la modificación se deriva de circunstancias que una actuación diligente de ADIF AV no hubiera podido prever;


Winner: GPO Ingeniería y Arquitectura, S. L.