Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-16
Buyer: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák.
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni közösségi közlekedési metrópótló autóbusz járatokkal való pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása.
A 3-as metró korszerűsítésének építési ütemezéséhez illeszkedően a buszpótlás három Építési Ütemből áll.
(a) közlekedésének pótlásához szükséges utak és forgalomtechnikai jelek, eszközök, forgalomirányító berendezések kiegészítő tervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének, átalakításának az M3 metróvonal adott szakaszainak leállításáig való elvégzését;
(b) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, eszközöknek, forgalomirányító berendezéseknek az M3 metróvonal adott szakaszai leállásának ideje alatti javítását, karbantartását, ill. ezek megszüntetését a szükségtelen elemek bontásával, vagy eredeti állapot helyreállításával.
Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni pótlásához szükséges út- és forgalomtechnikai munkák
A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójának időtartamára, a metró felszíni közösségi közlekedési metrópótló autóbusz járatokkal való pótláshoz szükséges út- és forgalomtechnikai munkák megvalósítása.
A 3-as metró korszerűsítésének építési ütemezéséhez illeszkedően a buszpótlás három Építési Ütemből áll:
(a) közlekedésének pótlásához szükséges utak és forgalomtechnikai jelek, eszközök, forgalomirányító berendezések kiegészítő tervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének, átalakításának az M3 metróvonal adott szakaszainak leállításáig való elvégzését;
(b) közlekedésének pótlásához kialakított utaknak és forgalomtechnikai jeleknek, eszközöknek, forgalomirányító berendezéseknek az M3 metróvonal adott szakaszai leállásának ideje alatti javítását, karbantartását, ill. ezek megszüntetését a szükségtelen elemek bontásával, vagy eredeti állapot helyreállításával.
Az 1. sz. Módosításban a Felek a Szerződés 1. sz. mellékletét képező Szerződéses Feltételek 17.3. pontját, amely az elszámolásokat, illetve a 17.4. pontját, amely pedig a közbenső kifizetéseket szabályozza, módosították. Jelen 3. sz. Módosítást az indokolja, hogy a Szerződésben szereplő organizációs koncepcióhoz képest a Szerződés műszaki tartalmának megvalósítása más ütemben történik, amely érinti a műszaki teljesítések időbeliségét és így ezáltal azok pénzügyi kifizetésének ütemezését is. A Szerződésben szereplő határidőkkel kapcsolatos módosításokat a 2. sz. Módosítás rendezte. Az építési ütemek organizációs megváltozása az azokhoz tartozó pótlási infrastruktúra kiépítésének és elbontásának időbeni változása, valamint a pótlási időtartamok megváltozása a pénzügyi teljesítésre is hatással vannak. Az északi és déli szakasz pótlási útvonalának elbontási valamint a középső szakasz pótlási útvonalának kiépítési és elbontási munkái későbbi időpontra tolódtak. A metró pótlásának időintervalluma széthúzódott. A fentiekből kifolyólag a Vállalkozónak bizonyos munkákat már az eredeti organizációhoz képest korábban el kell végeznie és számlába állítania, ezért a végszámla százalékosan meghatározott értéke 5 %-ra csökken, ezáltal biztosítva a tényleges kivitelezési munka elvégzésének előrehaladása, és annak számláza közötti összhangot. Ezen összhang megteremtését teszi szükségessé az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdésének való megfelelés is, azaz a hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az adott építési beruházás jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget kell biztosítani.
A Szerződés módosítására a számlázás ütemezésének vonatkozásában a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés b.) pontjára tekintettel kerül sor. Szerződő feleknek a Szerződés megkötésekor az elvárható legnagyobb gondosság mellett sem kellett előre látnia, hogy a számlázási ütemezésében változás következik be. A módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét.
Az alkalmassági feltételek körében bemutatott szakemberek személyében bekövetkezett módosításokra a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel kerül sor.
A szakember cserét alátámasztó dokumentumokat jelen 3. sz. Módosítás 1. melléklete tartalmazza, a módosítás nem minősül lényegesnek.


Winner: Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság