Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-29
Buyer: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000 | 45221110 | 45230000

Technical requirements: Zaproj. i wyk. robót dla zad. nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolej. nr 99 oraz dla zad. nr 2 pn.: Bud. łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolej. nr 98 i nr 99
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”
Zaproj. i wyk. robót dla zad. nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolej. nr 99 oraz dla zad. nr 2 pn.: Bud. łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolej. nr 98 i nr 99
Linie kolejowa nr 98 oraz nr 99 zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego w powiatach: nowotarskim i tatrzańskim, na terenach gmin:Rabka-Zdrój,Raba Wyżna,Nowy Targ,Szaflary,Biały Dunajec
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane”
3)21.05.2020 r. zawarto Aneks nr 03 - kwestie wniosku o zmianę, zwiększenia ilości warstwy ochronnej na odcinku, zwiększenie il robót ziemnych na odcinku oraz w części wn o zm dot. robót zaniechanych na przejazdach.
6)31.03.2021 r. zawarto Aneks nr 06 - kwestie wn o zmianę w części torowej, w części drogi i przejazdy oraz automatyka kolejowa, SRK, w cz obiekty inżynieryjne.
12)09.05.2022r., w zw z przeprowadzeniem przez Zamawiającego ost weryfikacji wyceny dla Wn o zm zawarto Aneks nr 12 - kwestie wprowadzenia do Um docelowej wart rob dla ww. Wn obj Aneksem nr 09 z dnia 31.12.2021 r. kw tymczasową.
14)31.10.2022r.zawarto Aneks nr 14: kwestie wn o zm. Aneks uwzgl również kwestię wprowadzenia do Um docelowej wart robót dla wn o zm nr 109 (branża SRK - zabud kontenerów SRK w st Poronin ze wzgl na wyst nieprzewidzianych w PFU war tech) obj Aneksem nr 13 z dnia 25.05.2022r.
1.	Wn o zm 132 - wykonanie wzmocnienia podłoża na odcinku od km 27,300 do km 29,900 linii kolejowej nr 99 ze względu na zidentyfikowanie gruntów organicznych oraz słabonośnych (Prot Konieczn nr 165)
2.	Wn o zm 133 - wymiana gruntu na odcinku od km 27,300 do km 29,900 linii kolejowej nr 99 ze względu na zidentyfikowanie gruntów organicznych oraz słabonośnych (Prot Konieczn nr 166)
3.	Wn o zm 133 - zwiększenie rob ziemnych na odcinku od km 27,300 do km 29,900 linii kolejowej nr 99 ze względu na zidentyfikowanie gruntów organicznych oraz słabonośnych (Prot Konieczn nr 167)
Branża inżynieryjna: Wn o zm 27.94 – zamienny zakres robót na przepuście w km 43,117 linii kolejowej nr 99 ze względu na zmianę zakresu realizacji robót na stacji Zakopane (Prot Konieczn nr 162)
Branża SRK: Wn o zm 14 (wraz z aktualizacjami – Wn o zm 14.1) – dodatk zakres rob w stacji Zakopane – kanalizacja kablowa, kontrolery, sygnalizatory, powtarzacze, okablowanie, szafy (Prot Konieczn nr 168)
Branża Telekomunikacyjna: Wn o zm 14 (wraz z aktualizacjami – Wn o zm 14.1) – dodatk zakres robót w stacji Zakopane - budowa czterootworowej kanalizacji kablowej na peronach nr 2, 3 i 4 (Prot Konieczn nr 168)


Winner: ZUE S.A.