Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-16
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je vybudování obchvatu obce Kravaře přeložkou silnice I/15, která j navržena v kategorii S 9,5/70, v celkové délce 2 715 m, včetně okružní křižovatky v KÚ (ZÚ je napojen na stávající I/15 v km 65,596 a KÚ v km 61,627). Součástí stavby jsou čtyři mostní objekty, přeložka MK a polní cesty a nově navržené odvodnění (rigoly, kanalizace, usazovací nádrže). Jou zde zahrnuty také přeložky IS, náhradní zdroj u č.p. 37 v obci Sezimky. Vedení nivelety vyžaduje provést přeložku (výškovou úpravu) VVN 400 kV.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Jedná se o záporné změny nepodstatné dle § 222 odst. 3 ZZVZ 134/2016 Sb., které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby. Dochází k odpočtu prací spojených s náklady za odvoz vytěžené zeminy a poplatků za skládku a dále dochází k redukci sanačních prací podloží. Dále se jedná o změny kladné nepředvídané dle § 222, odst. 6 ZZVZ z důvodu provedení doplňkového diagnostického průzkumu kvůli stanovení podmíněné vhodnosti stávající zeminy po jejím zlepšení pro použití do násypového tělesa.
ZBV č. 1 se tedy skládá ze záporných změn v hodnotě -17 987 460,10 CZK bez DPH a kladných změn v hodnotě 13 074 737,45 CZK bez DPH. Celková hodnota ZBV č.1 tedy činí -4 912 722,65 CZK bez DPH.
Jedná se o záporné změny nepodstatné dle § 222 odst. 3 ZZVZ 134/2016 Sb., které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby. Dochází k odpočtu prací spojených s náklady za odvoz vytěžené zeminy a poplatků za skládku a dále dochází k redukci sanačních prací podloží. Dále se jedná o změny kladné nepředvídané dle § 222, odst. 6 ZZVZ z důvodu provedení doplňkového diagnostického průzkumu kvůli stanovení podmíněné vhodnosti stávající zeminy po jejím zlepšení pro použití do násypového tělesa.
ZBV č. 1 se tedy skládá ze záporných změn v hodnotě -17 987 460,10 CZK bez DPH a kladných změn v hodnotě 13 074 737,45 CZK bez DPH. Celková hodnota ZBV č.1 tedy činí -4 912 722,65 CZK bez DPH.
Jedná se o záporné změny nepodstatné dle § 222 odst. 3 ZZVZ 134/2016 Sb., které nepředstavují riziko neprovedení podstatné části stavby. Dochází k odpočtu prací spojených s náklady za odvoz vytěžené zeminy a poplatků za skládku a dále dochází k redukci sanačních prací podloží. Dále se jedná o změny kladné nepředvídané dle § 222, odst. 6 ZZVZ z důvodu provedení doplňkového diagnostického průzkumu kvůli stanovení podmíněné vhodnosti stávající zeminy po jejím zlepšení pro použití do násypového tělesa.
ZBV č. 1 se tedy skládá ze záporných změn v hodnotě -17 987 460,10 CZK bez DPH a kladných změn v hodnotě 13 074 737,45 CZK bez DPH. Celková hodnota ZBV č.1 tedy činí -4 912 722,65 CZK bez DPH.


Winner: Strabag, a.s.