Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-30
Buyer: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings

Technical requirements: Kivitelezési szerződés alapján a Hotel Cardoner - Képzési és Konferencia Központ teljeskörű felújítása. A 4 szintes épület szálloda és tervezetten min. 200 fős rendezvények megtartására alkalmas rendezvényközpont funkcióját fogja betölteni.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 5% mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
A felhívás II.2.7) pontjának kiegészítése: A teljesítési határidőig az építési beruházás sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárása is szükséges.
1) PM 02 Bontási munkák kivitelezése során kerültek feltárásra a födémeknek addig takart részei, mely alapján megállapításra került, hogy a főépület földszint és első emelet felett nyugati és középső épületszárnyában 5x20 cm-es pallókból épített borított fafödém alkotta a födém tartószerkezetét. A szerkezeteken nagy felületű feltárások történtek, mely alapján statikus tervező nyilatkozata alapján a fa födémek elbontása vált szükségessé, melyre vonatkozó megrendelői nyilatkozat 2021. 07. 19-én került kiadásra. Megrendelő a bontásra vonatkozó dokumentációt 2021. 07. 22-én adta át Kivitelezőnek. Kivitelező a bontási munkákat a teljes szerkezet tehermentesítése, azaz a szerkezeteken található válaszfalak álmennyezetek elbontása, hulladék elszállítása után, 2022. 08.25-én megkezdte. A bontási, törmelékelszállítási munkálatok többlet időigénye 13 munkanap.
2) Megrendelő a PM 10 pótmunkaként megépítendő födémekről kiviteli tervet készíttetett, melyet 2021. 09. 28-án adott át Kivitelezőnek. Kivitelező a födémek tervek szerinti kivitelezését az előkészítési feladatok (kalkulációk, anyagrendelések) elvégzése után 2021. 10. 11-én elkezdte, első emelet feletti födém betonozása 2021. 11.12 -én történt. Az épület tervek szerinti tovább építésére az imaterem födémzsaluzat elbontása után 2022. 01. 19-én nyílt lehetőség. A fa födémek bontásával és új vasbeton födémek építési munkáival kapcsolatos időigény az akadályoztatás 2021. 07. 19-i felmerülésétől számítva mindösszesen 126 munkanap.
3.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 2.1. pontjának 1. mondatában az 1. sz. mellékletre hivatkozás (a jelen szerződésmódosítás részét képező) 1.a sz melléklettel kiegészül az alábbiak szerint:
2.1. „Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig vállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített építési beruházás tárgyát képező feladatok megvalósításához szükséges valamennyi építési munka jelen szerződésben rögzített határidőn belüli elvégzését a jelen szerződés, különösen az annak 1.a sz. mellékletét képező, és a módosítással nem érintett részek tekintetében annak 1. sz mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalma szerint (a továbbiakban együttesen: Feladatok)”
3.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 5.2. pontjának első mondata, és az 5.3. pontja az alábbira módosul:
5.2. Kivitelező a jelen szerződés teljesítését a meghatározott teljesítési részhatáridők és véghatáridő szerint köteles elvégezni. Felek a jelen szerződés alkalmazásában részhatáridőnek a részszámlá(k)hoz kapcsolódó műszaki készültségi foko(ka)t tekintik, és azt a határidőt, ameddig a Kivitelező által a szerződésmódosítás során benyújtott, Megrendelő által elfogadott ütemtervében a kérdéses műszaki készültség elérését meghatározta.
5.3. „A jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljeskörű kivitelezésének (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással történő lezárásának) teljesítési véghatárideje a szerződéskötés napjától számított 26 (huszonhat) naptári hónap.”
8.1. „A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kivitelezőt 3 161 113 103,-Ft + Áfa, azaz Hárommilliárdegyszázhatvanegymillió- Egyszáztizenháromezeregyszázhárom forint + Áfa összegű vállalkozói díj illeti meg, a jelen szerződésben meghatározott ütemezés szerint kiállított részszámlák alapján.”
4.1. Felek egyezően rögzítik, hogy Szerződés 2.1. pontjának (pótmunkák), és a 8.1. pontjának (vállalkozói díj) módosításából kifolyólag szükségszerűen felmerül a vállalkozói díj kifizetésének ütemezésére vonatkozó 8.10. pont módosításának szükségessége is annak érdekében, hogy az egyes ütem szerint kifizetésre kerülő vállalkozói díjrészletek összhangba kerüljenek a megváltozott műszaki tartalommal és vállalkozói díjjal. Felek megállapodnak, hogy a számlázás feltételeit az alábbiak szerint módosítják:
Felek megállapodnak abban, hogy a 8.10. pontból a készültséghez igazodóan az adott pont szerint esedékessé váló vállalkozói díj százalékos mértékének fenntartása mellett a vállalkozói díj összegszerű meghatározásait törlik.
A Szerződés 8.10. pontja szerinti szerkezet megtartása mellett Vállalkozó az adott, esedékes részszámlával egy időben jogosult készültséghez igazodóan az elvégzett pótmunkák elszámolására. A pénzügyi ütemterv jelen szerződésmódosítás 4. sz mellékletét képezi.


Winner: Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság