Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-01
Buyer: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45221121 | 45231220 | 45232210 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o.  - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju”, zwanym dalej PRZEBUDOWĄ.
d)	Podniesienie niwelety jezdni DW 933 na dojazdach do wiaduktu – przebudowa drogi z uwzględnieniem szkód górniczych;
Szczegółowy opis zadania znajduje się w dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną stanowiący załącznik nr 8 do siwz stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do umowy.
Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o.  - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy PZP.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na realizacji zadania pn.: „Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu – Zdroju”, zwanym dalej PRZEBUDOWĄ.
d) Podniesienie niwelety jezdni DW 933 na dojazdach do wiaduktu – przebudowa drogi z uwzględnieniem szkód górniczych;
Szczegółowy opis zadania znajduje się w dokumentacji projektowej wraz z specyfikacją techniczną stanowiący załącznik nr 8 do siwz stanowiący jednocześnie załącznik nr 4 do umowy.
2. Roboty budowlane polegające na ułożeniu dodatkowych warstw geowłókniny w wykopach pod materace siatkowe.
Ad4. Po odhumusowaniu skarp okazało się że bezpośrednio pod warstwą humusu występują materace jezdni południowej. Dodatkowo materace te są na całej wysokości nowo projektowanego nasypu. Z uwagi na powyższe, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia zaszła konieczność wykonania prac w sposób ręczny. Zakres i sposób wykonania robót został uzgodniony z Projektantem.
Ad5. W trakcie wykonywania robót stwierdzono niezgodność projektu ze stanem rzeczywistym w zakresie konieczności wykonania robót rozbiórkowych od strony Jastrzębia-Zdroju. Stwierdzono konieczność rozbiórki: dodatkowych przepustów,  starej wiaty przystankowej wraz z fundamentem, dodatkowego umocnienia rowu, zatok w celu wykonania dalszych robót zgodnie z zapisami Kontraktu.
Ad1. W trakcie realizacji robót stwierdzono konieczność zastosowania siatek wzmacniających na połączeniu starego i nowego nasypu. Zakres i sposób wykonania robót został uzgodniony z Projektantem podczas jego wizyty na budowie, a Wykonawca został poinformowany, że w zakresie poprzeczek P-28 do P-41 na wysokości drugiej półki należy wykonać 2 warstwy siatki. Ad2. W trakcie wykonywania robót stwierdzono, że pod materace siatkowe zachodzi konieczność ułożenia geowłókniny z powodu ujawnienia się gruntów słabonośnych. Zakres i sposób wykonania robót został uzgodniony z Projektantem. Ad3. W trakcie wykonywania robót stwierdzono niezgodność projektu ze stanem rzeczywistym. Z uwagi na fakt, że teren robót objęty jest wpływem eksploatacji górniczej, na którym występują szkody zakwalifikowane do II i III kategorii wystąpiła konieczność zastosowania dodatkowych wzmocnień dwóch studni o wys. 7,5 m i 6,5 m, a pozostałe studnie zostały dostosowane do terenu. Cd. w sekcji VII.2.1) Opis modyfikacji.


Winner: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.