Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-22
Buyer: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Country: SK
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 42961000 | 42961200 | 42961400 | 45311200 | 71314200: Energy management services

Technical requirements: Predmetom plnenia zákazky je Riadiaci a informačný systém Slovenského elektroenergetického dispečingu (ďalej RIS), ktorý sa týka dispečerského riadenia energetiky, ktoré je vykonávané z hlavného dispečerského centra, záložného dispečerského centra a tréningového systému operátorov dispečerského centra. Jadrom riadiaceho a informačného systému je systém SCADA/AGC/EMS a bude slúžiť ako dohľadový a riadiaci systém pre technológiu Elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky a ako dohľadový systém pre model blízkej zahraničnej siete prenosovej sústavy v susedstve.
1. Zmluva o dielo Inovácia RIS SED č. 2015-0344-1176520 (ďalej len ZoD) v hodnote 17 482 500 EUR bez DPH, trvanie zmluvy do 30 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy.
2. Zmluva o poskytovaní technickej podpory Inovácia RIS SED č. 2015-0342-1158330 v hodnote 5 513 434,82 EUR bez DPH, trvanie zmluvy 108 mesiacov od dátumu podpisu zmluvy.
Navrhovanými zmenami uvedenými v dodatku č. 1 k ZoD č. 2015-0344-1176520 dôjde k zmene termínu odovzdania Míľnika 3, presunu vybraných úloh súvisiacich s možným komplexným testovaním jednotlivých systémov projektu RIS SED z Míľnika 4 a Míľnika 5 do Míľnika 3. Testy budú vykonané u výrobcu na kompletnom HW HDC, ZDC a DTS. Zároveň pôvodné znenie Prílohy č. 4 Zoznam subdodávateľov ZoD sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa Prílohou č. 1 Zoznam subdodávateľov k Dodatku č. 1.
Vzhľadom na plynutie času a prijatie nových právnych predpisov, od podpisu ZoD došlo k viacerým objektívnym skutočnostiam, ktoré priamo ovplyvňujú priebeh plnenia ZoD. Jedná sa najmä o nasledujúce skutočnosti:
1. Odo dňa 14.9.2017 je účinné Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2.8.2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej s ústavy (ďalej len SO GL). SO GL bolo zverejnené dňa 25.8 2017 v Úradnom vestníku Európskej únie. Z doterajších analýz dopadu SO GL na RIS SED je zrejmé, že SO GL má vplyv na riešenia obsiahnuté v projekte RIS SED predovšetkým v oblasti zmien štruktúry poskytovaných podporných služieb pre elektrizačnú sústavu, ako dôležitého nástroja dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy a v novom zadefinovaní kategorizácie a z nej vyplývajúcich povinností výrobných zdrojov v sústave. Jednotlivé ustanovenia SO GL, ktoré je potrebné implementovať do projektu RIS SED sú priebežne konkretizované a v čase odovzdania RIS SED budú implementované do riešenia RIS SED. Zmluvné strany v čase uzatvorenia ZoD objektívne nemohli predvídať ustanovenia SO GL a teda ani jeho dopady na RIS SED.
2. Z dôvodu racionalizácie priebehu prác na projekte RIS SED a s cieľom optimalizácie využitia kapacít zmluvných strán pri plnení RIS SED sa zmluvné stany dohodli na zmene obsahu určitých dotknutých Míľnikov. Vybrané úlohy z Míľnika 4 a Míľnika 5 sa presunú do Míľnika 3. Zmluvné strany očakávajú, že tento presun úloh do Míľnika 3 zabezpečí spoľahlivé overenie fungovania synchronizácie systémov HDC/ZDC a DTS, a tým detekciu prípadnej chybnosti, alebo iných porúch pri testovaní spolupráce jednotlivých systémov zhotoviteľom už v čase pred implementáciou HDC.
3. Z objektívnych príčin (nová európska legislatíva - SO GL a racionalizácia postupov pri vykonávaní projektu RIS SED), ktoré objednávateľ nemohol predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatkuč. 1.
4. Dodatok č. 1 k ZoD nemá žiaden dopad na predmet ZoD, finálny termín odovzdania projektu RIS SED, ani na cenu za zhotovenie diela.


Winner: Indra Slovakia, a.s.