Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-16
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214100

Technical requirements: A szerződésmódosítás dátuma: 2023. augusztus 8. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2023. május 25. napján került sor.
- A betervezésre került TUNGSRAM lámpatestek műszakilag megegyező minőségű SYLVANIA lámpatestekre kerülnek kiváltásra.
- A kiviteli tervekben szereplő Fronius Symo 3.0-3M és Fronius Symo 15.0-3M típusú inverterek helyett Solplanet ASW LT-G2 Pro 20K inverter kerül beépítésre. Továbbá a kiviteli tervekben szereplő Sharp ND-AF330C 330Wp típusú napelemek helyett JA Solar JAM60S20 385Wp napelemek kerülnek beépítésre.
- A Baumit kőzetgyapot hőszigetelő rendszer helyett Mapei Mapetherm kőzetgyapot hőszigetelő rendszer kerül kiépítésre.
- A tervdokumentációban szereplő Krüllung Horiso C80 típusú zsaluziák helyett AN-LUX C80 zsaluziák kerülnek beépítésre.
- A burkolat típus változtatásra kerül, a parketta visszahelyezése helyett Grabo homogén PVC kerül beépítésre, valamint a padlóban elhelyezett hőszigetelés vastagságát átlagosan 20 mm-el növelni kell a burkolandó felületek alatt.
- A kiviteli tervekben szereplő Mitsubishi Electric Zubadan PUHZ-ZRP100YKA3 típusú hőszivattyú helyett Midea/MDV hőszivattyú kerül beépítésre.
- A tervezett nagy tömegű előtető helyett egy kisebb tömegű, polikarbonát borítású előtető kerül megépítésre a tervezettel megegyező geometriával.
- Az Óvoda átrium beépítés kapcsán a balesetveszélyes fa nyílászárók műanyag nyílászáró szerkezetekre kerülnek kicserélésre, továbbá szárazépítészeti térelhatárolás is kivitelezésre kerül, azaz néhány nyílászáró beépítése helyett az átrium két oldalról gipszkarton falazattal kerül lehatárolásra. Az ablakok feletti karnisok helyén a vakolat helyreállításra kerül és új PVC párkány kerül felhelyezésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 3 929 566,-Ft többletköltséget jelent.
- A tervezetten meglévő- megmaradó beltéri ajtók kicserélésre kerülnek a kapcsolódó káva kialakításokkal, átalakításokkal együtt a cserélendő beltéri ajtókkal megegyező típusban és színben. A csoportszobák között meglévő rossz állapotú harmonika jellegű fa ajtók helyére hangszigetelő gipszkarton borítású térelválasztó fal kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 7 211 061,-Ft többletköltséget jelent.
- Az Intézményben korszerű informatikai hálózat kerül kialakításra, ami magában foglalja a csoportszobák, irodák és fejlesztőszoba internet elérésének biztosítását, továbbá hőközponti végpont kerül kialakításra, az átriumi irodában elhelyezett rack szekrényből indulva internetes végpontok kerülnek kialakításra. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 1 590 101,-Ft többletköltséget jelent.
- A tervekben szereplő két gyermek mosdó felújítása helyett, két megmaradónak tervezett mosdó kerül felújításra a tervezett burkolattal és szerelvényekkel a 4. számú Vállalkozói követelésben részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 1 145 132,-Ft többletköltséget jelent.
- Az intézmény felújítással érintett részének teljes belső vízhálózata megújításra kerül 5 rétegű PEX csővezetékkel, változó keresztmetszetekben. A vezetékrendszer a földszint födémjéhez kerül rögzítésre, a csőhosszok miatt szükséges dilatációs megoldások beépítésével, illetve a melegvíz vezeték hossza miatt cirkulációs vezeték kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 4 773 073,-Ft többletköltséget jelent.
- Az emeleten megmaradónak tervezett parketta felületek pótlásra és felújításra kerülnek, valamint a hidegburkolatok is felújításra kerülnek a 6. számú Vállalkozói követelésben részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 13 709 795,-Ft többletköltséget jelent.
- A gazdasági épületrészben a padlórétegrendbe többlet hőszigetelés kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 1 321 421,-Ft többletköltséget jelent.


Winner: Meridian Technic Korlátolt Felelősségű Társaság