Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-04
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45214200

Technical requirements: Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésének kivitelezése kapcsán a főbb mennyiségi adatok:
— Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 181 db radiátor cseréje,
Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítésének kivitelezése kapcsán a főbb mennyiségi adatok:
— Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 181 db radiátor cseréje,
— Felek megállapodnak, hogy az épület külső hőszigetelési rendszere Capatect Carbon helyett Capatect Standard B rendszerrel kerül kivitelezésre,
— Felek megállapodnak, hogy az épület belső felületképzése Caparol falfesték használata helyett a jellemző felületekre Polifarbe falfesték, a mosható felületekre Dulux EasyCare és a felületek előkészítésére FinoFill festék alkalmazásával valósul meg,
— Felek rögzítik, hogy az épület külső homlokzati vakolása Caparol szilikát 3mm-es szemcseméretű anyag helyett Caparol szilikon 1,5mm-es szemcseméretű vékonyvakolattal kerül kialakításra,
— Felek megállapodnak, hogy az épület két lépcsőházában négy darab 10342 watt teljesítményű radiátor helyett kettő darab 10382 watt teljesítményű radiátor kerül beépítésre. A módosítás eredményeként nettó 157 623 Ft megtakarítás keletkezik,
— Felek rögzítik, hogy Benning inverter helyett Solaredge P300 inverter napelemes rendszer, továbbá a 150 db 40kWp teljesítményű napelemes tábla helyett 140 db Viessmann Vitovolt 300 típusú 40,6 kWp teljesítményű napelemes tábla kerül beépítésre,
— Felek megállapodnak, hogy HMI Advance helyett Kinco MT4414TE kiegészítőkkel, a programozható PLC Mod-Bus RTU ELP11R32-MOD helyett LOXENE 100001 Ipari Sd kártya kerül beépítésre, továbbá az eredetileg betervezett felügyeleti rendszer helyett LOXONE 100124 felügyeleti rendszer kiépítésére kerül sor,
— Felek rögzítik, hogy Wilo Stratos Z 25/1-8 szivattyú helyett Wilo Stratos Z 30/1-8 szivattyú kerül beépítésre,
— Felek megállapodnak, hogy a műanyag nyílászárók egy nyíló és egy fix rész helyett két nyíló és középen egy fix résszel kerülnek kialakításra, továbbá a tornaterem bevilágító ablakai fém tokszerkezet helyett a többi homlokzati ablak műanyag tokszerkezetével megegyező módon kerülnek kivitelezésre. Továbbá a kurblis nyitással rendelkező ablakok nyitási módja az 1. sz. vállalkozói követelésben foglaltak szerint valósul meg. A módosítás eredményeként nettó 9 320 157 Ft többletköltség keletkezik,
— Felek rögzítik, hogy a főbejárat előtti és a télikert előtti födémek tekintetében a 2. sz. vállalkozói követelésben rögzített megfelelő rétegvastagságú hőszigetelő rendszer kialakítása és annak vékonyvakolatos lezárása szükséges. A módosítás eredményeként nettó 5 487 747 Ft többletköltség keletkezik.
. Felek megállapodnak, hogy az épület utcai főbejáratánál (baloldalon) a mozgáskorlátozottakat érintő, akadálymentes rámpa kialakításával kapcsolatos munkanemek elmaradnak, azok nem képezik Vállalkozó feladatát. A módosítás eredményeként nettó 2 841 119 Ft megtakarítás keletkezik.
— Felek rögzítik, hogy ferdeülésű szennyfogó-szűrő és szerelvényei helyett iszap és levegőleválasztó Flamco Flamco Clean Smart iszapleválasztó és szerelvényei kerülnek beépítésre. A módosítás eredményeként nettó 226 712 Ft többletköltség keletkezik,


Winner: Dél-Konstrukt Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság