Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-21
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: 20FEI45998 Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes MKA 06
Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes
Projekt Knappenroda-Horka - 3.BA - Bauleistungen zur Ertüchtigung und Erstellung von Wegen sowie weiteren Anlagenteilen für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes
Corona-Virus: Der Auftraggeber behält sich vor, wegen möglicher Undurchführbarkeit der hier ausgeschriebenen Leistungen wegen Einschränkungen aufgrund der Corona-Epidemie den Zuschlag nicht zu erteilen/das Vergabeverfahren aufzuheben bzw. einzustellen.
1. Die mit Erlass des BMI vom 23.03.2020, Ziff. II (BW I 7 – 70406/21#1, abrufbar unter https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/erlass-bauwesen-corona-20200323.pdf?__blob=publicationFile&v=1 herausgegebenen Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstörungen werden auf den abzuschließenden Vertrag entsprechend angewendet. Die dortigen Aussagen zum Umgang mit und Nachweis von Höherer Gewalt macht der Auftraggeber sich zu eigen.
2. Angebote müssen weiterhin verbindlich sein und den Vergabeunterlagen entsprechen. Von den Vergabeunterlagen abweichende Angebote oder Angebote mit Vorbehalten, z. B. bei Terminen, müssen ausgeschlossen werden. Von entsprechenden Erklärungen bitten wir daher abzusehen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Herstellen des Erdplanums nach Baubegleitenden Kampfmittelsondierungen und -räumungen wegen gestörter Bodenschichten nach lagenweisen Ausbau  von Bodenschichten wegen hoher Kampfmittelbelastung im Baubereich
Auf Grund der Sondier- und Räumtechnologie zum Herstellen derKampfmittelfreiheit wurden die Bodenhorizonte aufgegraben, abgetragenund soweit verwendbar wieder aufgebaut. Dies bedeutet eineAbweichung vom vorgesehenen Bauablauf und der Bautechnologie, dieden Wegeaufbau auf dem vorhandenen Planum vorsah. Da dies durchdie Tiefbauarbeiten Kampfmittelräumung nicht mehr möglich war ist einPlanumshorizont neu herzustellen.Durch den Bodeneingriff des Baggers im Zuge der Sondierungsarbeitenwiederum werden Wegeteile, die laut Bauausschreibung nicht bzw. nur inTeilen mittels Tiefbau ausgebaut werden sollten, in ihrem Aufbau soverändert, dass der benötigte ursprünglich homogene Aufbau nach derSondierung nicht wieder hergestellt werden kann. Die im Ergebnis derBaugrunderkundungen getroffenen Feststellungen waren somit hinfällig.Der Boden ist gestört. Diese Wegeflächen sind nun neu so aufzubauen,dass ein dem Zweck des Weges gerecht werdender Zustand(Zufahrtsweg Brand- und Katastrophens


Winner: Bickhardt-Bau Thüringen GmbH, NL Meerane