Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-22
Buyer: JUDETUL GIURGIU
Country: RO
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 30233000 | 31154000 | 32420000 | 48000000 | 48820000: Servers

Technical requirements: Serviciu de implementare a soluției informatice pentru simplificarea procedurilor administrative” în cadrul proiectului „i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817
Instruirea va avea în vedere utilizarea si administrarea solutiilor nou implementate, personalul instruit va face parte din diferite departamente ale institutiei si instruirea respectivă, în urma unei analize a situației existente. Vor fi organizate 3 sesiuni x 20 de participanti x 3 zile, la sediul Consiliului Judetean Giurgiu.
Proiectul i.R.E.M - Instituții Responsabile, Eficientă Managerială”, Cod My SMIS 135244 Cod SIPOCA 817, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
Serviciu de implementare a soluției informatice pentru simplificarea procedurilor administrative în cadrul proiectului „i.R.E.M -  Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 135244,  Cod SIPOCA 817
Instruirea va avea în vedere utilizarea si administrarea solutiilor nou implementate, personalul instruit va face parte din diferite departamente ale institutiei si instruirea respectivă, în urma unei analize a situației existente. Vor fi organizate 3 sesiuni x 20 de participanti x 3 zile, la sediul Consiliului Judetean Giurgiu.
"6.1 - Durata implementării aplicaţiilor informatice este de maxim 13 luni de la data semnării contractului, iar prestarea serviciilor se va efectua pe bază de ordin de începere, termenele de predare a livrabilelor pentru flecare etapă fiind:
Etapa 1 - Analiză şi proiectare {luxuri de lucru pentru serviciile electronice solicitate-Iivrabil: Raport de analiză şi proiectare- luna 2
Etapa 2 - Livrare şi instalare licenţe şi echipamente - livrabil: Raport de instalare licenţe şi hardware - luna 2
Etapa 3 - Configurare aplicaţii software, dezvoltare funcţionalităţi aplicaţii şi funcţionalităţi de integrare   între   aplicaţiile    implementate   în   proiect,    implementare   pe    infrastructura beneficiarului -livrabil : Raport de implementare - luna 10
Etapa 4 - Testare tehnică şi funcţională a sistemului integrat, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a detaliilor de proiectare în cadrul etapei de analiză- livrabil: Raport de testare - luna12
Etapa 5 - Instruirea utilizatorilor şi administratorilor sistemului - livrabil: Manual de utilizare - Raport de instruire - luna 12
Etapa 6 - Tranziţie în producţie: suport pentru operaţionalizarea sistemului informatic -livrabil: Raport de suport tehnic -luna 12
Vor fi incluse atât serviciile de instalare şi implementare a echipamentelor şi sistemului software propus, precum şi instruirea utilizatorilor şi administratorilor sistemului ofertat şi
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]  Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Conform  referatului  nr. 16823 din 24.07.2023 s-a incheiat actul -aditional dupa cum urmeaza :Art. 6 " Durata contractului", pct.6.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:"6.1 - Durata implementării aplicaţiilor informatice este de maxim 13 luni de la data semnării contractului, iar prestarea serviciilor se va efectua pe bază de ordin de începere, termenele de predare a livrabilelor pentru flecare etapă fiind:Etapa 1 - Analiză şi proiectare {luxuri de lucru pentru serviciile electronice solicitate-Iivrabil: Raport de analiză şi proiectare- luna 2Etapa 2 - Livrare şi instalare licenţe şi echipamente - livrabil: Raport de instalare licenţe şi hardware - luna 2Etapa 3 - Configurare aplicaţii software, dezvoltare funcţionalităţi aplicaţii şi funcţionalităţi de integrare   între   aplicaţiile    implementate   în   proiect,    implementare   pe    infrastructura beneficiarului -livrabil : Raport de implementare - luna 10Etapa 4 - Testare tehnică şi funcţională a sistemului integrat, conform cerinţelor caietului de sarcini şi a detaliilor de proiectare în cadrul etapei de analiză- livrabil: Raport de testare - luna12Etapa 5 - Instruirea utilizatorilor şi administratorilor sistemului - livrabil: Manual de utilizare - Raport de instruire - luna 12Etapa 6 - Tranziţie în producţie: suport pentru operaţionalizarea sistemului informatic -livrabil: Raport de suport tehnic -luna 12Vor fi incluse atât serviciile de instalare şi implementare a echipamentelor şi sistemului software propus, precum şi instruirea utilizatorilor şi administratorilor sistemului ofertat şiservicii de asistenţă pentru lansarea în producţie a tuturor sub-sistemelor.".


Winner: IOT SOLUTIONS & CONSULTING