Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-31
Buyer: Center za zaščito in reševanje Domžale
Country: SI
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34100000 | 34144210: Road-sweeping vehicles

Technical requirements: Nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale
Predmet javnega naročila je nakup in dobava nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin za potrebe Centra za zaščito in reševanje Domžale skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Dobavitelj je dne 12. 9. 2023 na naslov naročnika posredoval dopis z zadevo »Nepričakovana zamuda dobave vozila« v okviru katerega dobavitelj naročnika obvešča, da je pri dobavi podvozja prišlo do nepričakovanega zastoja v proizvodnji, zaradi česar dobavitelj vozila še ni prevzel v predelavo. Kot izhaja iz omenjenega dokumenta, je bil prvotno predviden rok za dobavo podvozja oziroma šasije vozila junij 2023. Dobavitelj podvozja oziroma šasije vozila do predvidenega roka ni prejel. Razlog da proizvajalec Man Truck & Bus Slovenija d.o.o. podvozja oziroma šasije vozila ni dostavil do dogovorjenega roka je dejstvo, da se proizvajalec sooča z motnjami v dobavnih verigah in prilagajanjem proizvodnje novim okoljskim kriterijem, ki so povezani z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Vsled navedenemu pri proizvodnji prihaja do zamud, zaradi česar dobava šasije oziroma podvozja, ki je predmet nadgradnje v okviru osnovne pogodbe, ni bila izvedena do prvotno predvidenega roka. Vse to pa seveda neposredno vpliva tudi na izvedbo nadaljnje nadgradnje ter izpolnitev pogodbenih obveznosti skladno z osnovno pogodbo, saj dobavitelj z nadgradnjo objektivno ne more pričeti dokler ne prejme podvozja oziroma šasije za izvedbo nadgradnje. Ker je v zvezi z dobavo podvozja oziroma šasije predvideno, da bo ta dobavitelju dobavljena v mesecu oktobru 2023, je dobavitelj naročnika zaprosil za ustrezno prilagoditev oziroma podaljšanje roka za dobavo oziroma izvedbo pogodbenih obveznosti po osnovni pogodbi in sicer se predlaga podaljšanje roka za dobavo za dodatnih pet (mesecev). Naročnik je posredovan dopis z zadevo »Nepričakovana zamuda dobave vozila« obravnaval in ob tem ugotovil, da razlogi navedeni v dokumentu ne izhajajo neposredno iz sfere dobavitelja ali sfere naročnika, temveč so predvsem posledica trenutnega stanja na relevantnem trgu (zamude v dobavnih verigah) oziroma posledica sprememb veljavnih predpisov, ki zavezujejo proizvajalce motornih vozil (novi okoljski kriteriji). Nadalje naročnik ugotavlja, da je bilo v prvem odstavku 9. člena osnovne pogodbe  določeno, da se dobava vozila izvede najkasneje do 15. 12. 2023. Poleg navedenega je bilo v prvem odstavku 9. člena osnovne pogodbe prav tako določeno, da se pogodbeni stranki lahko dogovorita za podaljšanje roka za dobavo, v kolikor bi tekom izvajanja predmeta osnovne pogodbe, nastopile upravičene okoliščine (kot npr. izredne razmere na trgu dobave zaradi posledic pandemije, eskalacije vojaškega konflikta oziroma posledice tega v relaciji na cene energentov ali podobno), pri čemer pa se rok za dobavo ne podaljša za dlje kot za šest mesecev od roka, določenega v osnovni pogodbi. Glede na vse obravnavano je naročnik ugotovil, da je za podaljšanje roka za dobavo podana utemeljena in upravičena dejanska ter pravna podlaga, zato se s podaljšanjem roka za dobavo strinja. Pri tem pa naročnik izpostavlja, da se rok za dobavo ne podaljšuje za pet (5) mesecev, kot je bilo predlagano s strani dobavitelja temveč za dejansko obdobje zamude pri dobavi podvozja, torej za obdobje štirih (4) mesecev. Rok za dobavo je torej najkasneje do 15. 4. 2024.
Dobavitelj je dne 12. 9. 2023 na naslov naročnika posredoval dopis z zadevo »Nepričakovana zamuda dobave vozila« v okviru katerega dobavitelj naročnika obvešča, da je pri dobavi podvozja prišlo do nepričakovanega zastoja v proizvodnji, zaradi česar dobavitelj vozila še ni prevzel v predelavo. Razlog da proizvajalec Man Truck & Bus Slovenija d.o.o. podvozja oziroma šasije vozila ni dostavil do dogovorjenega roka je dejstvo, da se proizvajalec sooča z motnjami v dobavnih verigah in prilagajanjem proizvodnje novim okoljskim kriterijem, ki so povezani z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Vse to pa seveda neposredno vpliva tudi na izvedbo nadaljnje nadgradnje ter izpolnitev pogodbenih obveznosti skladno z osnovno pogodbo. Zaradi zamude pri dobavi podvozja, ki je pogodbeni stranki nista mogli predvideti, se pogodbeni stranki strinjata in dogovorita, da se rok za dobavo podaljša do 15. 4. 2024.


Winner: ROSENBAUER, proizvodnja in trgovina za gasilsko dejavnost, d.o.o.