Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-08-12
Buyer: Агенция Пътна инфраструктура
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233124: Arterial road construction work

Technical requirements: Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
Дейност проектиране включва следните задълж.1.Изготвяне на Тех. проект за строит.на АМ „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 с габарит 25,5 м. (26,50 м в обхвата на големите съоръжения) и етапна връзка съгласно предост. идеен проект, в обем и съдържание, определени в Задание за изработване на технически проект.КСС към изготвения от Изпълнителя тех. проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на СМР, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя 1.2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на технич,проект, съгласно идейния проект, Заданието за проектиране и ТС на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.Б). Дейност строителство на участъка от км км 1+000 до км 15+500 на АМ „Калотина -СОП” и етапна връзка, съгласно одобрен технически проект изготвен от избрания Изпълнител.
Финансиране изпълнението на проекта със средства от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа, както и със средства от Републиканския бюджет.
Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект: „Модернизация на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка”
Дейност проектиране включва следните задълж.1.Изготвяне на Тех. проект за строит.на АМ „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 с габарит 25,5 м. (26,50 м в обхвата на големите съоръжения) и етапна връзка съгласно предост. идеен проект, в обем и съдържание, определени в Задание за изработване на технически проект.КСС към изготвения от Изпълнителя тех. проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и като обща стойност не може да надвишава Цената за изпълнение на СМР, посочена в Ценовото предложение на Изпълнителя 1.2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на технич,проект, съгласно идейния проект, Заданието за проектиране и ТС на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.Б). Дейност строителство на участъка от км км 1+000 до км 15+500 на АМ „Калотина -СОП” и етапна връзка, съгласно одобрен технически проект изготвен от избрания Изпълнител.
Чл. 1. Страните одобряват актуализиран Линеен график за изпълнение, с който приемат да се удължи времето за завършване на обекта. В тази връзка в Под-клауза 8.2, Под-клауза 8.2, т. 2 и т. 3 и в Приложение към Офертата, Под-клауза 1.1.3.3 се извършват корекции.
Чл. 2. В 28-дневен срок след подписване на това споразумение, Изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на Под-клауза 8.3 от Договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран Линеен график за изпълнението на обекта.
Чл. 3. в 30 дневен срок от подписване на настоящото споразумение, Изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на Гаранцията за изпълнение (Под-клауза 4.2) и Застраховки ( Клауза 18), съответни на срока, с който се удължава времето за завършване.
Чл. 4. Проектът на удължена Гаранцията за изпълнение (Под-клауза 4.2) и Застраховки (Клауза 18) се одобрява предварително от Възложителя.
В резултат на пандемията от COVID 19 се е достигнало до изоставане на доставките на материалите и компонентите, необходими за изграждането на пътния обект, спрямо планираните графици, като закъснението е с около и над 3 месеца.  Тези обстоятелства са депозирани от Изпълнителя, ведно с писма от доставчици, с които го уведомяват, че срока за доставка на материалите ще бъде удължен. По становище на Инженера е потвърдена фактическата невъзможност за изпълнение на забавените доставки и е потвърдена необходимостта от удължаване срока на СМР.
Във Връзка с изложеното по-горе, на основание Под-клауза 19.4 от Договорните условия, подаденото съобщение по силата на Под-клауза 19.2, депозираните искове съгласно Под-клауза 20.1 и по силата на Под-клауза 8.4, времето за завършване се удължава с 93 календарни дни.


Winner: Консорциум СТРАБАГ БПА ДЗЗД