Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-19
Buyer: ADIF — Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control y seguimiento obras del proyecto de construcción de montaje vía del tramo Pedralba de La Pradería-Campobecerros
Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de montaje de vía para el tramo: Pedralba de La Pradería-Campobecerros. CON 018/18 - 3.18/20830.0265.
Podrá ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020, objetivo temático 7: transporte sostenible.
Servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de montaje de vía para el tramo: Pedralba de La Pradería-Campobecerros
Modificación del contrato de servicios consultoría y asistencia para el control de las obras del proyecto de construcción de montaje de vía para el tramo: Pedralba de La Pradería-Campobecerros.
El plazo vigente de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de montaje de vía para el tramo: Pedralba de La Pradería-Campobecerros, expediente: 3.18/20830.0182 – ON 014/18, se extiende hasta el 30.9.2020 tras la ampliación de plazo aprobada el 18.7.2020, pasando el plazo inicial de la obra de trece meses a los actuales veinte meses, lo que hace necesario el ajuste de los medios y del plazo del contrato de la asistencia técnica para poder llevar a cabo los trabajos de control y vigilancia hasta el 30.11.2020.
A fecha de redacción de este informe, el importe de obra pendiente por ejecutar para la que se solicitan los servicios de esta asistencia técnica es de 3 726 443,64 EUR (sin IVA), que representa un 15,00 % respecto el presupuesto vigente, siendo los actuaciones pendientes de ejecutar las siguientes:
— — montaje de vía: trabajos previos, capa de protección, recrecidos, colocación de placas, inyección de mortero y colocación de barra definitiva,
Los trabajos de la asistencia técnica de mayor relevancia, además del control de las obras pendientes, son las comprobaciones finales de vía (geometría y soldaduras), la medición final de obra y liquidación, y la preparación de la documentación para la puesta en servicio.
Se deben por tanto adecuar los medios de control y vigilancia de la ejecución de las obras del tramo en consonancia con el incremento de plazo.
En relación al primer apartado, el supuesto que justifica la presente modificación es el b) del Anexo de Condiciones Generales que se refiere a la necesidad de modificar un contrato vigente cuando se derive de circunstancias sobrevenidas, que en este caso es la ampliación del plazo de la obra, y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. La presente modificación cumple las tres condiciones que se exigen:
1) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una actuación diligente de ADIF-AV no hubiera podido prever;
3) que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este apartado, del 50 % de su precio inicial, IVA excluido.


Winner: TYPSA