Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2019-09-06
Buyer: Regierungspräsidium Freiburg, Landesbetrieb Gewässer, Referat 53.1 Gewässer I. Ordnung – Hochwasserschutz, Planung und Bau
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71300000 | 71317200 | 71320000 | 71355000 | 71521000: Construction-site supervision services
Estimated value: 162395.85 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Hochwasserschutz Acher (Maßnahme GFI 1000): Objektplanung Ing.-Bauwerke LP 5 bis 9, Örtliche Bauüberwachung, Bauvermessung, Leistungen nach BaustellV (SiGeKo)
Die Acher ist Gewässer I. Ordnung bei der Stadt Achern (Ortenaukreis). Das Vorhaben umfasst Maßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes u. der Gewässerstruktur (Ausbauabschnitt ca. 4 km). Die Genehmigungsplanung liegt vor; das Planfeststellungsverfahren läuft. Auszüge der Genehmigungsplanung wurden über eine Internet-Seite bereitgestellt. Das Vergabeverfahren umfasst die erforderlichen Ing.-Leistungen für die Realisierung ab Vorlage der Genehmigung. Die Ausführung steht unter dem Vorbehalt der rechtskräftigen Planfeststellung, deren Nebenbestimmungen sowie der Mittelbereitstellung über die veranschlagten 3 Baujahre. Der Auftraggeber strebt unter diesen Vorbehalten einen Baubeginn im Jahr 2020 an. Vorbereitende Maßnahmen (u. a. Fällarbeiten) werden parallel zum Vergabeverfahren verfolgt. Im 1. Vergabeverfahrensschritt war zunächst ausschließlich eine Interessensbekundung einzureichen. Der Teilnahmewettbewerb begann am 11.4.2019.
Die Leistungserbringung steht unter den in Ziff. II.1.4) genannten Vorbehalten. Vor diesem Hintergrund wurden Teile der Leistungen optional ausgeschrieben (vgl. Ziff. II.2.11);
Die Maßnahmenplanung umfasst einen oberen (km 6+940 bis 5+070) und einen unteren Ausbauabschnitt (km 5+070 bis 2+894), vgl. Projektinformationen Erläuterungsbericht Kap. 3. Im oberen Abschnitt ist ein Vollausbau der Acher geplant (mit Profilaufweitung/Sohlvertiefung, Dammertüchtigung, Herstellung eines neuen Bettes mit Sohlen-/Ufersicherung, Durchgängigkeits- und Strukturmaßnahmen). Im unteren Abschnitt sind lokale Hochwasserschutzmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgängigkeit und Gewässerstruktur/-lebensräume geplant.
Pos. 5.1) optional Bauvermessung nach Anlage 1, Nr. 1.4.7 HOAI (ohne LP 4, Bauausführungsvermessung durch Baufirma).
Pos. 7.1) Objektübergreifende, integrierte Bauablaufplanung in Anlehnung an die Vorschläge und Hinweise der Genehmigungsplanung (Erläuterungsbericht Kap. 6). Hierbei sind insbesondere die Aspekte des Materialmanagements, des Baustellenverkehrs und des bauzeitlichen Hochwasserschutzes in einem Konzept darzustellen.
b) Innerhalb von 4 Wochen ab Vertragsbeginn ist vom AN ein Terminplan für die LP 5 bis 7 vorzulegen, der die erforderlichen Vorgänge aufzeigt, um den geplanten Baubeginn im Frühjahr 2020 zu sichern. Der Ablauf der Planung bis Baubeginn ist auf dieser Basis im Zusammenhang mit dem Genehmigungsverfahren mit dem AG abzustimmen;
c) Vorab kann davon ausgegangen werden, dass die Leistungen der LP 5 bis 6 bereits vor Abschluss des Genehmigungsverfahrens begonnen werden können. Der Umfang ist in Abhängigkeit des Terminplans mit dem AG abzustimmen.
Die Terminvorgaben werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil, sofern vom AG im Verhandlungsverfahren keine geänderten Terminvorgaben mitgeteilt werden (z. B. Verschiebung Leistungsbeginn ohne Verkürzung der Gesamtlaufzeit).
Einzelheiten bzgl. der Abwicklung der einzelnen Maßnahmen sind nach Leistungsbeginn mit dem AG abzustimmen.
Die optionalen Leistungen der HOAI LP 7 ff. werden in Abhängigkeit des Projektfortschrittes und der Erbringung der LP 5 bis 6 (Ausführungsplanung bis einschl. Vorlage bepreistes LV) sowie unter Vorbehalt der Mittelbereitstellung für die Umsetzung vom Auftraggeber schriftlich abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung der optionalen Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung optionaler Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen oder auf Teilleistungen zu beschränken, wenn z. B. die Gesamtmaßnahme nicht mehr weitergeführt wird, einzelne Teilleistungen gemäß Projektfortschritt nicht mehr erforderlich werden, der Auftraggeber mit der Qualität der erbrachten Leistungen nicht zufrieden ist oder keine Einigung über eventuelle zusätzlich erforderliche Leistungen erzielt wird.
Die o. g. Ingenieurleistungen sind bzgl. technischer und terminlicher Abhängigkeiten mit anderen Beteiligten abzustimmen; u. a. mit der Umweltbaubegleitung (Artenschutz), mit der Geotechnik (z. B. bei Aushub angetroffene Untergrundbedingungen/Aushubmaterialen), mit der Stadt Achern (z. B. Baustellenverkehr, Verfügbarkeit BE-Flächen), mit Versorgungsträgern bzgl. Leitungsverlegungen.
Hochwasserschutz Acher (Maßnahme GFI 1000): Objektplanung Ing.-Bauwerke LP 5 bis 9, Örtliche Bauüberwachung, Bauvermessung, Leistungen nach BaustellV (SiGeKo)
Die nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) geltenden Fristen zu Anträgen für Nachprüfungsverfahren sind abgelaufen.


Winner: Bietergemeinschaft IQG / WaCo, c/o Ingenieurbüro Queißer Gschwandtl GmbH
Award value: 162395.85
Number of bids: 3