Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-02
Buyer: Statutární město Brno
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45231300 | 45232140 | 45233121: Main road construction work | 45234121 | 45316213

Technical requirements: Veřejná zakázka zahrnuje kompletní rekonstrukci všech veřejných ploch v předmětném prostoru, včetně rekonstrukce inženýrských sítí. Přeložkou tramvajové trati z ul. Dornych do ul. Plotní dojde k uvolnění prostoru ulice Dornych pro individuální automobilovou dopravu. V ulici Dornych stavbou vznikne kapacitní čtyřpruhová komunikace, připravená odklonit značnou část automobilové dopravy z centra města. Z ulice Plotní se stane zklidněná komunikace. Mimo tramvajové dopravy se v uličním prostoru bude odehrávat pouze doprava obslužná. V úseku Zvonařka - Nová ulice bude automobilová doprava vyloučena úplně. V uličním profilu Plotní budou vybudovány nové protihlukové stěny zajišťující splnění legislativou požadovaných hlukových limitů. Tyto stěny budou vybudovány v rámci související stavby Tramvaj Plotní - protihlukové stěny, která je podmiňující pro kolaudaci celé stavby a musí být realizována současně se stavbou Tramvaj Plotní. Kompletní popis viz zadávací dokumentace.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Veřejná zakázka zahrnuje kompletní rekonstrukci všech veřejných ploch v předmětném prostoru, včetně rekonstrukce inženýrských sítí. Přeložkou tramvajové trati z ul. Dornych do ul. Plotní dojde k uvolnění prostoru ulice Dornych pro individuální automobilovou dopravu. V ulici Dornych stavbou vznikne kapacitní čtyřpruhová komunikace, připravená odklonit značnou část automobilové dopravy z centra města. Z ulice Plotní se stane zklidněná komunikace. Mimo tramvajové dopravy se v uličním prostoru bude odehrávat pouze doprava obslužná. V úseku Zvonařka – Nová ulice bude automobilová doprava vyloučena úplně. V uličním profilu Plotní budou vybudovány nové protihlukové stěny zajišťující splnění legislativou požadovaných hlukových limitů. Tyto stěny budou vybudovány v rámci související stavby Tramvaj Plotní - protihlukové stěny, která je podmiňující pro kolaudaci celé stavby a musí být realizována současně se stavbou Tramvaj Plotní. Kompletní popis viz zadávací dokumentace.
listech. V důsledku nutnosti změny v předmětu díla bylo nutné upravit smluvní cenu z původních 1 197 562 844, 36 CZK bez DPH (sjednanou v rámci dodatku č. 1) na nynějších 1 211 188 026,77 CZK bez DPH (sjednanou v aktuálním dodatku č. 2).
Změna závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ: Navýšení ceny díla v důsledku potřebné demolice objektu č.p. 4 na ulici Široká. Snížení ceny díla z důvodu menšího rozsahu prací u stavebního objektu SO 130.30.00. Snížení ceny díla v souvislosti s menším rozsahem prací na objektu Plotní 33. Navýšení ceny díla v důsledku ručního dobourávání objektu SO 130.30.04. Navýšení ceny díla z důvodů provedení nové šachty ŠS. Navýšení ceny díla z důvodů zvýšení pokládky parovodní šachty. Navýšení ceny díla z důvodů provizorního zapravení komunikace v místě křižovatky Plotní–Zvonařka a v ulici Dornych. Navýšení ceny díla z důvodu úpravy SSZ v místě křižovatky Úzká. Změna závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ: Navýšení ceny díla z důvodu změny modelu řádkových panelů. Navýšení ceny díla z důvodu doplnění nutných prací pro dokončení díla. Navýšení ceny díla z důvodu narovnání vyměřených prací vzhledem ke skutečně provedeným pracím. Snížení ceny díla z důvodů upřesnění množství čerpaných vod u již realizovaných etap.


Winner: IMOS Brno, a.s.