Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-08-25
Buyer: Nemzeti Sportközpontok
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212200 | 45212224

Technical requirements: A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.
Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.
A jelen hirdetmény II.2.7) és VII.1.5) A szerződés időtartama pontjában megadott 360, illetve 539 nap naptári napokban értendő.
A beruházást a Kormány a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította. Irányadó még a 1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat.
Az épület a teljes létesítményt kiszolgáló oktatási épület, mely a földszinten tantermeket, öltözőket, konyhát, étkezőt, öltözőket és orvosi részleget, az emeleten kollégiumot, irodákat, részben további öltözőket tartalmaz, F+2 szintes kialakítású.
Felek, a Vállalkozási Szerződést, valamint annak a részteljesítési határidőre vonatkozó részét a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca), cb) és cc) alpontjaiban meghatározott feltételek együttes teljesülésére tekintettel, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés 8.1.2. pontja i) alpont helyébe, figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra, az alábbi rendelkezés lép:
„A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az alábbiak:
i) a Létesítmény átadás-átvételének sikeres lezárása és az esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott kijavítása: Kilencedik Fizetési Mérföldkő, a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 539 (ötszázharminckilenc) naptári nap (kötbérterhes).”
A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja teljeskörűen tartalmazta a fejlesztés megvalósításához szükséges jogerős és a kivitelezés tartalma alatt hatályos építési-, útépítési-, és vízjogi engedélyeket. A kivitelezés során a közműszolgáltatók nyilatkozatai és a közútkezelői engedélyek lejártak. Nyertes közös ajánlattevők az érintett 11 közműszolgáltatótól beérkezett közműnyilatkozatok kézhezvételét követően 5.5.2018 napján adták be a Budapest Közút Zrt.-hez a munkakezdési engedély kérelmüket. A Budapest Közút Zrt. helyszíni szemle keretében adta át a munkakezdési engedélyt 15.6.2018 napján, melyben 18.6.2018-i dátummal hagyta jóvá a közúti burkolat megbontását. A helyszíni szemle során elmondták, hogy az engedélyezési tervektől eltérően nem elegendő az útszélesítés és a meglévő útpálya összekötése a kopóréteggel,amely szükségessé teszi a teljesítési határidő módosítását, amely módosítás arányban áll a munkák elvégzéséhez szükséges idővel.


Winner: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.