Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-12
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: ABS Berlin-Dresden, PA 3, Bahnhof Wünsdorf und PA 8.1 Maßnahmen v = 200 km/h Wünsdorf-Waldstadt (a) – Neuhof; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung
Im Rahmen des Vorhabens werden die Bahnanlagen im Bereich Wünsdorf bis Neuhof für eine Geschwindigkeit von 200 km/h ausgebaut. Die Baumaßnahmen umfassen Tief- und Oberbauleistungen, Kabeltiefbauarbeiten, Erneuerung der Oberleitungsanlage, Errichtung eines ESTW-A sowie Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik und Telekommunikationsanlagen, Erneuerung von Bahnsteigen einschließlich Bau einer Personenunterführung und Errichtung von Schallschutzwänden. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen/Bauzuständen. Gegenstand des Auftrags sind alle dafür notwendigen fachtechnischen und umweltfachlichen Bauüberwachungsleistungen.
ABS Berlin-Dresden, PA 3, Bahnhof Wünsdorf und PA 8.1 Maßnahmen v = 200 km/h Wünsdorf-Waldstadt (a) – Neuhof; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
ABS Berlin-Dresden, PA 3, Bahnhof Wünsdorf und PA 8.1 Maßnahmen v = 200 km/h Wünsdorf-Waldstadt (a) – Neuhof; Leistungen der örtlichen Bauüberwachung
Im Rahmen des Vorhabens werden die Bahnanlagen im Bereich Wünsdorf bis Neuhof für eine Geschwindigkeit von 200 km/h ausgebaut. Die Baumaßnahmen umfassen Tief- und Oberbauleistungen, Kabeltiefbauarbeiten, Erneuerung der Oberleitungsanlage, Errichtung eines ESTW-A sowie Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik und Telekommunikationsanlagen, Erneuerung von Bahnsteigen einschließlich Bau einer Personenunterführung und Errichtung von Schallschutzwänden. Die Bauarbeiten erfolgen in mehreren Bauphasen/Bauzuständen. Gegenstand des Auftrags sind alle dafür notwendigen fachtechnischen und umweltfachlichen Bauüberwachungsleistungen.
VAE06: Zur Gewährleistung der Baufreiheit für die Böschungsprofilierung ist der bauzeitliche Zauneidechsenzaun vom Baufeld weg zu versetzen. Im Zusammenhang mit der Freigabe des Baufeldes durch die umweltfachliche Bauüberwachung vorgefundene Zauneidechsen sind durch diese abzusammeln und umzusetzen, um einen Verbotstatbestand nach BNtaSchG zu verhindern. Diese besonderen Leistungen wurden in der Anlage 1.6 zum Vertrag „Leistungsbild Umweltfachliche Bauüberwachung“ nicht vereinbart.
Die Leistungen zum Absammeln und Umsetzen von Zauneidechsen stehen in direktem Zusammenhang mit den Leistungen der umweltfachlichen Bauüberwachung und können sowohl aus technischen, als auch aus wirtschaftlichen Gründen nur durch den AN erfolgen. Zur Gewährleistung einer durchgehenden umweltfachlichen Dokumentation und Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß §44 Abs. 1 BNatSchG ist die Leistung durch die umweltfachliche Bauüberwachung zu erbringen. Weiterhin wäre aufgrund von Ausschreibungsfristen bei der Beauftragung Dritter das ungehinderte Einwandern von Zauneidechsen ins Baufeld möglich und infolgedessen eine erhebliche Verzögerung bei der Baufeldfreigabe für die im Bauablauf eingetakteten Tiefbauarbeiten zu erwarten.


Winner: Vergabekammer des Bundes