Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-25
Contract type: Works
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 33347296.89 RON

Technical requirements: Contractul are ca scop: Servicii de proiectare faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru „Reabilitare și modernizare DJ 109: lim. jud. Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”,  defalcate pe 2 tronsoane :
Tronson 1: km 32+610 - 40+380;
Tronson 2: km 40+380 - 46+624 , 
detaliat în următoarele etape:

Durata totală a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, din care:
	Etapa 1 – Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire - Maxim 2 luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor;
	Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) - Maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizației de construire ;
	Etapa 3 - Asistenţă tehnică din partea proiectantului - 12 de luni de la Emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor ;
	Etapa 4 - Execuţia lucrărilor proiectate - Obligaţia de a începe executarea contractului (perioada de mobilizare) în maxim 5 zile de la data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor, Perioada de execuție = maxim 12 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, astfel :
1.Tronson 1: km 32+610 - 40+380, termen de execuție de 8 luni de la data menționată în Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor;
2.Tronson 2: km 40+380 - 46+624, termen de execuție de 12 luni de la data menționtă în Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor.

Valoarea totală estimată a achiziţiei: 38.361.736,69  lei fără TVA, din care:
	Proiectare și asistenţă tehnică din partea proiectantului – 1.126.500,00 lei, fără TVA, respectiv:
•	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor  - 2.000,00 lei, fără TVA;
•	Proiect tehnic și detalii de execuție – 941.800,00 lei, fără TVA;
•	Asistenţă tehnică din partea proiectantului - 182.700,00 lei, fără TVA

	Execuție lucrări – 37.235.236,69 lei , fără TVA, din care:
•	Lucrări de construcții montaj (C+M) – 37.043.236,69 lei, fără TVA;
•	Cheltuieli conexe organizării de șantier – 192.000,00 lei, fără TVA.

Numărul de zile pănă la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18.
Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 13 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
	Solicitările de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.
Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.
Servicii de proiectare faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru „Reabilitare și modernizare DJ 109: lim. jud. Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624”,  defalcate pe 2 tronsoane :
Tronson 1: km 32+610 - 40+380;
Tronson 2: km 40+380 - 46+624
detaliat în următoarele etape:

Durata totală a contractului este de 24 luni de la data semnării acestuia, din care:
	Etapa 1 – Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire - Maxim 2 luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor;
	Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) - Maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizației de construire ;
	Etapa 3 - Asistenţă tehnică din partea proiectantului - 12 de luni de la Emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor ;
	Etapa 4 - Execuţia lucrărilor proiectate - Obligaţia de a începe executarea contractului (perioada de mobilizare) în maxim 5 zile de la data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor, Perioada de execuție = maxim 12 luni de la emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, astfel :
1.Tronson 1: km 32+610 - 40+380, termen de execuție de 8 luni de la data menționată în Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor;
2.Tronson 2: km 40+380 - 46+624, termen de execuție de 12 luni de la data menționtă în Ordinul de începere pentru execuția lucrărilor.

Valoarea totală estimată a achiziţiei: 38.361.736,69  lei fără TVA, din care:
	Proiectare și asistenţă tehnică din partea proiectantului – 1.126.500,00 lei, fără TVA, respectiv:
•	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor  - 2.000,00 lei, fără TVA;
•	Proiect tehnic și detalii de execuție – 941.800,00 lei, fără TVA;
•	Asistenţă tehnică din partea proiectantului - 182.700,00 lei, fără TVA

	Execuție lucrări – 37.235.236,69 lei , fără TVA, din care:
•	Lucrări de construcții montaj (C+M) – 37.043.236,69 lei, fără TVA;
•	Cheltuieli conexe organizării de șantier – 192.000,00 lei, fără TVA.
Județul Sălaj, Judetul Salaj, DJ 109: lim. jud. Cluj – Dragu – Hida (DN 1G), km 31+976 – 46+624;


Award value: 33347296.89