Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-06-03
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233130: Road works

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch.
Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101 tak, tj. úprava z původní kategorie D26,5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělícím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy) např. při opravách. Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Práce obsažené v položkách č.: 7-13273-01., 8-13283-01., 9-13293-01., 11-17411 Par., 23-87434A., 30-894145A., 37-89712., 38-89712A., 46-89922. (včetně Změn záporných: 12-17581., 18-45157) vzhledem ke své povaze a změně objemu prací, kterou vyvolaly, nemohly být ze strany objednatele ani zpracovatele zadávací dokumentace předvídány. Tyto změny vyplývají z podrobnějšího rozpracování dokumentace PDPS do podrobnosti RDS. Změny množství u jednotlivých položek neznamenají změnu navrhovaného technického řešení díla a vznikly upřesněním Projektové dokumentace v rámci RDS. PDPS byla provedena v míře dle potřeb ČSN, dostatečné pro přípravu PDPS. Přesné stanovení množství je možné až v dalším stupni projektové dokumentace, skutečné konečné přesné množství každé položky pro realizaci stavebního objektu není tedy možné s náležitou péčí objektivně předvídat.
Práce obsažené v položkách 17-451314. a 48-899525 se vztahují k úseku mezi šachtami Š20 až Š22 SO 03-301 (km 33,965 až 34,040). V rámci podrobného rozpracování technického řešení navrženého v PDPS do podrobnosti RDS bylo v důsledku upřesnění výškových poměrů v dotčeném úseku zjištěna problematika nízkého nadloží mezi šachtami č. 20 a 22 stoky kanalizace 301-8 (SO 03-301). Předmětné nízké nadloží bylo zjištěno geodetickým upřesněním skutečných výškových poměrů v úseku dálnice oproti předpokladům PDPS, která vycházela ze zaměření provedeného leteckou fotogrammetrií. Při zpracování RDS, respektive spádových poměrů, bylo zjištěno nízké nadloží zapříčiněné protispádem kanalizace proti niveletě dálnice D1 a nemožností vést stoku ve směru podélného sklonu dálnice směrem k úseku 04 (podrobněji viz následující odstavec).
Autorský dozor stavby ve svém stanovisku ze dne 6.8.2015, č.j. PHI/Mr/620/15 souhlasí s navrženým technickým řešením, tedy obetonováním kanalizačního potrubí dle technického 'řešení navrženého zhotovitelem v dopisu - obetonováno podle standardního vzorového řezu.
Jelikož přesné výškové zaměření terénu, je možné provést až v rámci zpracování realizační dokumentace, lze tyto změny považovat za nepředvídané – nehledě na skutečnost, že technické řešení je shodné, pouze dochází k nutné ochraně kanalizačního potrubí v souladu s řešením uvedeném se vzorovém listu.


Winner: Metrostav, a.s.