Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-05
Buyer: Óbudai Egyetem
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45214700 | 45300000 | 45310000

Technical requirements: Az I/A. ütemben foglalt műszaki tartalom megvalósítása, a kivitelezés folyamatban van, mely alatt bontási munkák, szerkezetépítés, homlokzatok kialakítása, földszinti és 1. emeleti helyiségek megadott részei, 2 db 8 személyes felvonó, lépcsőházak, ill. az elkészülő helyiségek kiszolgálásához szükséges gépészeti és elektromos hálózatok és berendezések valósulnak meg.
Tárgyi közbeszerzés a kivitelezés I/B. ütemére vonatkozik, mely nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet:
Az I/A. ütemben foglalt műszaki tartalom megvalósítása, a kivitelezés folyamatban van, mely alatt bontási munkák, szerkezetépítés, homlokzatok kialakítása, földszinti és 1. emeleti helyiségek megadott részei, 2 db 8 személyes felvonó, lépcsőházak, ill. az elkészülő helyiségek kiszolgálásához szükséges gépészeti és elektromos hálózatok és berendezések valósulnak meg.
Tárgyi közbeszerzés a kivitelezés I/B. ütemére vonatkozik, mely nem tartalmaz építési engedély köteles tevékenységet:
A Vállalkozó által a Szerződés szerint nyújtott szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj átalánydíj, nettó 1 056 868 076 Ft, azaz Egymilliárd-ötvenhatmillió-nyolcszázhatvannyolcezer-hetvenhat forint (a továbbiakban: a „Vállalkozói Díj”).
A Vállalkozó a Munkákat ajánlata szerint a Szerződés aláírást követő 145 munkanapon belül ("Befejezés Határideje"), a Műszaki - pénzügyi Ütemterv és az Organizáció Terv rendelkezései szerint köteles elvégezni.
A teljesítés időpontjának a sikeres műszaki átadás - átvételi eljárás megkezdésének napja számít, melyről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Felek az esetleges Pótmunka fedezetének biztosítására a Vállalkozói Díj nettó 2 (kettő) %-a mértékű tartalékkeretet (kizárólag feltételesen felhasználható összeget) kötnek ki, melynek értéke 21 137 362 - Ft, azaz Huszonegymillió-százharminchétezer-háromszázhatvankettő Ft. A tartalékkeretből kifizetésre kerülő ellenszolgáltatásra eső mindenkori áfa az Áfa tv.-nek megfelelően fizetendő. A tartalékkeret felhasználása csak a Pótmunka megrendelésre vonatkozó szabályok szerint, a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunkának minősülő munka ellenértékének fedezetére használható fel.
A Vállalkozói Szerződés 10.2.4 pontjának második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik mondata az alábbiak szerint módosul:
Az 1. részszámla kiállítása: a Megrendelő Általános Megbízottja által igazolt és Megrendelő által elfogadott munkákra a műszaki készültség minimum 20 %-ánál, a Vállalkozói Díj - 1. sz. szerződésmódosítás előtti eredeti összegének - 20 %-a.
A 2. részszámla kiállítása: a Megrendelő Általános Megbízottja által igazolt és Megrendelő által elfogadott munkákra a műszaki készültség minimum 35 %-ánál, a Vállalkozói Díj - 1. sz. szerződésmódosítás előtti eredeti összegének - 15 %-a.
A 3. részszámla kiállítása: a Megrendelő Általános Megbízottja által igazolt és Megrendelő által elfogadott munkákra a műszaki készültség minimum 50 %-ánál, a Vállalkozói Díj - 1. sz. szerződésmódosítás előtti eredeti összegének - 15 %-a.
A 4. részszámla kiállítása: a Megrendelő Általános Megbízottja által igazolt és Megrendelő által elfogadott munkákra az 1. sz. szerződésmódosítással módosított műszaki tartalom műszaki készültségének minimum 65 %-ánál, az 1. sz. szerződésmódosítás szerint emelt Vállalkozói Díj 21,48 %-a.
Az 5. részszámla kiállítása: a Megrendelő Általános Megbízottja által igazolt és Megrendelő által elfogadott munkákra az 1. sz. szerződésmódosítással módosított műszaki tartalom műszaki készültség minimum 80 %-ánál, az 1. sz. szerződésmódosítás szerint emelt Vállalkozói Díj 15 %-a.”
A 7. Hibákért való felelősség és a szavatossági időszak fejezet 7.1 Általános rendelkezések szakasz kiegészül az alábbi 7.1.4 ponttal:


Winner: LATEREX Építő Zrt.