Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-06-20
Buyer: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2022-07-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wro
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 10 pakietów
7. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie konieczność zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3) o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości wynikających z kosztorysu ofertowego.
9. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności Przedmiotu Umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorys ofertowy i kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze wynikające z załączonego do umowy kosztorysu ofertowego, przy czym w zakresie materiałów, które nie występowały ww. kosztorysie ofertowym , w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu dla województwa dolnośląskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami w każdym przypadku co najmniej 3 dostawców, producentów etc.
1) wad w Dokumentacji Projektowej, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z wymogami Zamawiającego, konieczności zmian w Dokumentacji Projektowej wynikających z potrzeb Zmawiającego, które nie zostały ujęte w Dokumentacji Projektowej,
11. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 10 ust. 1 lub zmiany terminu zakończenia realizacji poszczególnych etapów, o których mowa w § 6 ust. 1 w przypadku:
1) wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy albo opóźnienia przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia za faktury przejściowe o okres przekraczający 30 dni, o okres trwania opisanych okoliczności, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,
2) udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego, o okres trwania opóźnienia, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,
3) przekraczającej 7 (siedem) dni roboczych zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji umowy, pod warunkiem, iż Wykonawca wezwał Zamawiającego na piśmie do ich przekazania, o okres zwłoki nie dłuższy jednak niż o 6 miesięcy,
4) konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, które związane będą z realizacją Przedmiotu Umowy, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, o okres niezbędny do realizacji powyższych aktów, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,
5) opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, o okres opóźnienia, nie dłużej jednak niż o 6 miesięcy,
6) wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, o okres niezbędny do wykonania tychże robót dodatkowych zgodnie ze sztuką budowlaną nie dłuższy jednak niż o 6 miesięcy,
7) konieczności sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej, o czas niezbędny na przygotowanie przedmiotowej ekspertyzy, nie dłuższy niż o 60 dni.
12. W przypadku konieczności wykonania prac dodatkowych, o których mowa w ust. 11 pkt 6) dopuszcza się zmianę w zakresie wysokości wynagrodzenia. Wysokość zmian wynagrodzenia zostanie ustalona według zasad określonych w ust. 6 powyżej.