Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-28
Buyer: Община Сатовча
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сатовча"
Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG1272/III-197, Гоце Делчев-Сатовча/-/Плетена/-участък от км.0+000 до км.1+924.64 на терит. на общ. Сатовча
Обособена позиция № 5: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:  BLG 1272/ІІІ-197,Г.Делчев- Сатовча /-Плетена/-участък от км 0+000 до км1+924,64 на тер.на общ. Сатовча”- Разваляне на същ-ща асфалтобетонова настилка и изкоп  до кота земно легло на неподходящ повърхностен пласт. Насип от трош.каменна настилка за направа на пътно легло, подравняване и уплътняване на  трош.каменна н-ка за  пътно легло в комроментираните участъци. Първи и втори битумен разлив, доставка и полагане  и уп-не на неплътен и плътен  асфалтобетон (по детайл)с дебелина на пласта в уплътнено състояние 4см. Насип от трошенокаменна настилка за направа на банкети, почистване и профилиране на бетонова канавка, Демонтаж на стари бордюри 18/35/15 и плочки,изграждане на регула и насип зад бордюри.Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/1, бетонови ивици, бетонови плочи. Полагане на верт.и хориз.маркировка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда. Траситане и полагане на кабелна линияза оптичен интернет.
Мярка 7 "Осн. услуги и обновяване на селата в сел. райони" подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички вид. малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014-2020
Реконструкция и рехабилитация на общински пътища BLG1272/III-197, Гоце Делчев-Сатовча/-/Плетена/-участък от км.0+000 до км.1+924.64 на терит. на общ. Сатовча
Обособена позиция № 5: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:  BLG 1272/ІІІ-197,Г.Делчев- Сатовча /-Плетена/-участък от км 0+000 до км1+924,64 на тер.на общ. Сатовча”- Разваляне на същ-ща асфалтобетонова настилка и изкоп  до кота земно легло на неподходящ повърхностен пласт. Насип от трош.каменна настилка за направа на пътно легло, подравняване и уплътняване на  трош.каменна н-ка за  пътно легло в комроментираните участъци. Първи и втори битумен разлив, доставка и полагане  и уп-не на неплътен и плътен  асфалтобетон (по детайл)с дебелина на пласта в уплътнено състояние 4см. Насип от трошенокаменна настилка за направа на банкети, почистване и профилиране на бетонова канавка, Демонтаж на стари бордюри 18/35/15 и плочки,изграждане на регула и насип зад бордюри.Доставка и монтаж на бетонови бордюри 18/35/1, бетонови ивици, бетонови плочи. Полагане на верт.и хориз.маркировка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда. Траситане и полагане на кабелна линияза оптичен интернет.
1. С допълнително споразумение от 19.04.2019 г. общата стойност на д-ра е изменена на 636578,05 лв. без ДДС или 763893,66 лв.с ДДС.  2. С допълнително споразумение от 17.12.2021 г.Договора се променя, както следва: Чл.6 Общата стойност на договора е 636577,35 лв.без включен ДДС и 763892,82 лв.с вкл.ДДС, съгласно Актуализираната КСС за обекта и Ценовото предложение на Изпълнителя.
Към Договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка от 11.09.2018г. се приема нова Актуализирана КСС за обекта, представляваща неразделна част от Ценовото предложение на Изпълнителя и Договор за възлагане на обществена поръчка, която заменя досега приложимата.
Настъпили в хода на строителството промени в одобрения инвестиционен проект, представляващи съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, наложили от своя страна промяна в количествата СМР, необходими за изпълнение на строежа, съгласно съгласуваната и одобрена преработка на проекта, въз основа на която е издадена Заповед № 828/04.11.2021г. на главния архитект на община Сатовча за допълване на Разрешение за строеж № 35/26.10.2016г., спрямо първоначално заложените количества СМР, съгласно количествено-стойностната сметка към Ценовото предложение на Изпълнителя, и които промени са отразени в актуализирана количествено-стойностна сметка и Заменителна таблица.


Winner: Терол ЕООД