Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-10-23
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221114 | 45221119

Technical requirements: Erneuerung Eisenbahnüberführung Köln Deutz-Mülheimer-Str. Ausschreibung Konstruktiver Ingenieurbau + Verkehrsanlagen und Weichen
—— Erdarbeiten und Hinterfüllungen (1 905 m³ Baugrubenaushub, 1 063 m³ Bauwerkshinterfüllung mit Magerbeton, 448 m³ Bauwerkshinterfüllung, Keil aus HGT Material, 338 m³ Bauwerkshinterfüllung seitlich der Flügelwände);
—— Gründungen (672 m Ortbetonbohrpfähle herstellen d = 1,2 m, 30 St. Pfahlkopf herrichten, 545 m² Mantelverpressung für Betonpfahl aus Ortbeton);
—— Überbauten (Fertigteilverbundträger für EU Überbau liefern und einbauen, 550 m³ Ortbeton EÜ Überbau inkl. Schalung);
—— Einbauteile und Ausstattung (544 m² Schutzbeton, 52 m³ bewehrten Beton für Randkappen, 2 St. Elastomerlager „querfest“, 4 St. Elastomerlager „allseits beweglich“, 2 St. Elastomerlager; „allseits fest“);
Erneuerung Eisenbahnüberführung Köln Deutz-Mülheimer-Str. Ausschreibung Konstruktiver Ingenieurbau + Verkehrsanlagen und Weichen
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
—— Erdarbeiten und Hinterfüllungen (1 905 m³ Baugrubenaushub, 1 063 m³ Bauwerkshinterfüllung mit Magerbeton, 448 m³ Bauwerkshinterfüllung, Keil aus HGT Material, 338 m³ Bauwerkshinterfüllung seitlich der Flügelwände);
—— Gründungen (672 m Ortbetonbohrpfähle herstellen d = 1,2 m, 30 St. Pfahlkopf herrichten, 545 m² Mantelverpressung für Betonpfahl aus Ortbeton);
—— Überbauten (Fertigteilverbundträger für EU Überbau liefern und einbauen, 550 m³ Ortbeton EÜ Überbau inkl. Schalung);
—— Einbauteile und Ausstattung (544 m² Schutzbeton, 52 m³ bewehrten Beton für Randkappen, 2 St. Elastomerlager „querfest“, 4 St. Elastomerlager „allseits beweglich“, 2 St. Elastomerlager; „allseits fest“);
Zur Sicherstellung der Baufreiheit für den Neubau des Brückenbauwerks, ist im Vorfeld eine umfangreiche Baufeldfreimachung (Vorabmaßnahme) erforderlich. Im Zuge dessen, werden Umverlege- und Rückbauarbeiten von sowohl in Betrieb befindlichen, als auch von außer Betrieb genommenen Kabeln vorgenommen.
Der AN-Bau ist u.a. mit der Sicherung von bestehenden Kabeltrassen während der Bauzeit und dem Rückbau von nicht mehr genutzten Kabelkanälen beauftragt. Damit eine Baufreiheit gewährleistet wird, ist im Vertrag des AN-Bau zudem der Ausbau von LST- und Telekommunikations-Restbaustoffen im Baufeld enthalten. Zu den Restbaustoffen zählen auch eventuell während des Erdaushubs vorgefunden Kabel.
Im Zuge der Bauarbeiten wurden umfangreiche vor Jahren außer Betrieb genommene erdverlegte Kabelbündel vorgefunden. Diese Altkabel müssen in einer Dimension von mehreren Tonnen rückgebaut, zerlegt und zur Entsorgung bereitgestellt werden. In den vorhandenen Bestandsplänen sind Altkabel in dieser Größenordnung nicht dargestellt. Aufgrund dessen konnte mit diesen Mehraufwendungen nicht gerechnet und der Aufwand vertraglich nicht berücksichtigt bzw. ausreichend genau kalkuliert werden.


Winner: Ingenieur-, Hoch- und Tiefbau GmbH