Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2016-08-03
Buyer: Pensionsversicherungsanstalt
Country: AT
Region: Wien
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72000000
Estimated value: 2134800 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Erweiterung der Rahmenvereinbarung Pensionsversicherungsanstalt – IT-Dienstleistungen (IT-DL); Projekt 2015/0015, Lose 1 und 4, gemäß § 30 Abs. 2 Z 4 lit. a BVergG 2006 unter Bedachtnahme auf Artikel 72 der Richtlinie 2014/24/EU.
Erweiterung der Rahmenvereinbarung IT-Dienstleistungen (Projekt Nr. 2015/15) hinsichtlich Los 1 – Java Senior Entwickler um max. 18 000 Personenstunden pro Jahr.
Erweiterung der Rahmenvereinbarung IT-Dienstleistungen (Projekt Nr. 2015/15) hinsichtlich Los 4 – Application Server Architekt um max. 900 Personenstunden pro Jahr.
Die Erweiterung der Rahmenvereinbarung gründet sich auf § 30 Abs. 2 Z 4 lit. a BVergG 2006 iVm Art. 72 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2014/24/EU. Ein Wechsel des Rahmenvereinbarungspartners und somit eine Trennung der Zusatzleistungen vom ursprünglichen Auftrag kann aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten verbunden. Die spezifischen Tätigkeiten in Erweiterung des ursprünglichen Auftrags erfordern tiefgreifende Kenntnisse der Aufgaben im Bereich Softwareentwicklung, Architektur und im Application Tuning des Websphere Application Severs in exakt jenem Umfeld, das dzt. durch den ursprünglichen Auftrag abgedeckt wird. Die Erweiterung der Dienstleistung beruht auf den durch den ursprüngl. Auftrag bereits in Arbeit befindlichen Ergebnissen. Ein Auftragnehmerwechsel würde eine Verzögerung um rd. 8 Monate (monatl. Kosten durchschnittl. 400 000 EUR) hinsichtlich der Abstimmung der Unternehmen erfordern. Im Fall der Architektur sowie des Websphere Application Servers hätte dies zur Folge, daß ein anderer Dienstleister eine lange Einarbeitungszeit benötigen würde; auch die Abstimmung mit dem ursprüngl. Auftragnehmer ist ein zu berücksichtigender Aufwand (ca. 4 Monate / wirtschaftl. Schaden von ca. 100 000 EUR). Der nunmehr benötigte erhöhte Bedarf war zum Zeitpunkt des Vergabefahrens nicht bekannt, dies hat sich einerseits erst im Laufe der Planung des Projekts Epv ergeben, andererseits wurde dieser Umstand durch die neue Version der Software Websphere 9 vakant. Durch diese Softwareumstellung, die in der PVA zeitnahe eingesetzt werden muss, ist eine eklatante Performanceverbesserung der Web Applikationen, die im PVA Portal zusammengefasst sind, zu erwarten; dadurch können die abgebildeten Businessprozesse beschleunigt werden. Ohne diese Erweiterung käme es zu einer Terminverzögerung des Projekts und damit zu einem wesentlichen wirtschaftlichen Schaden. Die Abdeckung der weiteren Aufwände als auch die termingerechte Fertigstellung der offenen Release aus dem Plan EPV ist nur dann sichergestellt, wenn die bisher erbrachten Dienstleistungen mit den zukünftig erforderlichen Leistungen abgestimmt sind und vom Auftragnehmer des ursprünglichen Auftrags erbracht werden; eine Änderung des Auftragnehmers würde hier für die PVA einen technischen Nachteil bringen, da die Abstimmung nicht in der erforderlichen Weise erbracht werden kann. Das würde in weiterer Folge zu erhöhten Kosten führen.
Erweiterung der Rahmenvereinbarung IT-Dienstleistungen (Projekt Nr. 2015/15) – Los 1 – Java Senior Entwickler
Erweiterung der Rahmenvereinbarung IT-Dienstleistungen (Proj-Nr. 2015/15) – Los 4 – Application Server Architekt
Bei dem angegebenen Gesamtwert der Beschaffung bzw. des einzelnen Loses handelt es sich jeweils um den maximalen Gesamtwert pro Jahr für die Laufzeit der Rahmenvereinbarung. Nationale Erkennungsnummer: [L-600163-669].


Award value: 2134800
Number of bids: 1