Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-06-09
Buyer: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45111200 | 45221111 | 45223500 | 45231000

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu DW 765 od skrzyżowania z DK 73.
— Budowę pięciowlotowego ronda średniego, stanowiącego włączenie istniejącego układu komunikacyjnego do projektowanej drogi wojewódzkiej nr 765,
— Budowę układu kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i zbiornikami retencyjno-infiltrującymi,
— Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym zakresem: sieć energetyczna, sieć teletechniczna sieć sanitarna,
Zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa północnej obwodnicy Chmielnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 765. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z Przedmiarem robót, Kosztorysem ofertowym, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz umową.
Wystąpiła konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, [nie objętego zamówieniem podstawowym a niezbędnego do jego realizacji w związku z wystąpieniem odmiennego od wykazanego w dokumentacji projektowej gruntu (dokumentacja projektowa przewidywała wykonanie robót ziemnych w gruntach kat. I-V) oraz stwierdzenia wystąpienia na głębokości 2,7 m skał o małej i średniej twardości – wapień jurajski, wapień szaro-kremowy], określonego w protokole konieczności nr 001/03/2018/DW765 z dnia 7.3.2018 roku polegającego na mechanicznym odspojeniu skał w wykopach i przekopach kat. Gr. VI i VII w km ok. 0+940 – 1+200.
Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), w związku z koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego, [nie objętego zamówieniem podstawowym a niezbędnego do jego realizacji w związku z wystąpieniem odmiennego od wykazanego w dokumentacji projektowej gruntu (dokumentacja projektowa przewidywała wykonanie robót ziemnych w gruntach kat. I-V) oraz stwierdzenia wystąpienia na głębokości 2,7 m skał o małej i średniej twardości – wapień jurajski, wapień szaro-kremowy], określonego w protokole konieczności nr 001/03/2018/DW765 z dnia 7.3.2018 roku polegającego na mechanicznym odspojeniu skał w wykopach i przekopach kat. Gr. VI i VII w km ok. 0+940 – 1+200, wprowadza się następującą zmianę do umowy:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają łączne szacunkowe wynagrodzenie w wysokości netto: 33 144 561,41 PLN, podatek VAT w wysokości 23 %, tj. 7 623 249,13 PLN.
— konieczności dokonania zmian, aktualizacji, korekt w dokumentacji projektowej dokonane na etapie realizacji robót budowlanych mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia niezbędnych do realizacji zamówienia.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
1.1. jeżeli roboty wynikające z pkt. 1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Kierownikowi Projektu,
1.2. jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z pkt 1. z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt. 1.1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
Zmiany umowy dokonuje się zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 2. ustawy Pzp: ad. a) i b) zmiana wykonawcy, czyli konieczność wyłonienia nowego wykonawcy na odspojenie skały spowodowałaby znaczne rozciągnięcie w czasie realizacji procesu inwestycyjnego (konieczność wyłonienia nowego wykonawcy, uzyskania porozumienia z dotychczasowym wykonawcą robót dot. przekazania placu budowy innemu wykonawcy, konieczność mobilizacji nowego sprzętu oraz brygad roboczych na odcinkuwystąpienia skały). Kolejna kwestią jest ryzyko niedotrzymania terminu wykonania robót przez ewentualnego innego Wykonawcę, co mogłoby spowodować roszczenie finansowe dotychczasowego Wykonawcy rozbudowy DW 765 od Zamawiającego, związane z przestojami na realizowanym odcinku robót. ad. c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie. Wartość zamówienia dodatkowego stanowi ok. 10,88 % wartości zamówienia określonego w Umowie. Pełna informacja niemożliwa - ograniczona ilość znaków


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.