Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-21
Buyer: Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72500000
EU fund: ESF

Technical requirements: El objeto de la presente contratación es la asistencia técnica para el desarrollo e implantación de la Historia Social Única de Navarra en el periodo 2022-2024, incluyendo dentro de la misma un sistema de información para los niveles de atención primaria y secundaria del sistema de Servicios Sociales de Base y Centros de Servicios Sociales (SSB y CSS) y un sistema de análisis de datos, conforme el detalle que se hace constar en la “Parte II – Prescripciones Técnicas” del pliego de contratación.
Este contrato está financiado con fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (PRTR-NextGeneration EU).
Cabe interponer reclamación especial en materia de contratación pública ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, en el plazo de diez días naturales, en los términos establecidos en el artículo 124 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, o bien, recurso de alzada ante el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESOLUCIÓN 860E/2022, de 15 de diciembre, del director general de Telecomunicaciones y Digitalización, por la que se aprueba la modificación del contrato
de asistencia técnica para el desarrollo e implantación de la Historia Social Única de Navarra en el periodo 2022-2024.
Modificación del contrato adjudicado, minorando el importe dispuesto en favor de la empresa Inetum Norte S.L.U. (NIF B48301865) en la partida correspondiente al año 2022 (316.849,39 euros, IVA incluido), liberando un importe de 91.639,95 euros, IVA incluido, resultando 225.209,44 euros, IVA incluido, para el año 2022, e incrementar en la misma cantidad el importe dispuesto a favor de dicha empresa en la partida correspondiente al año 2023 (1.119.892,75 euros, IVA incluido), resultando 1.211.532,70 euros, IVA incluido, para el año 2023.
El expediente objeto de modificación (0005-CP01-2021-000077) se inicia el 21/12/2021 y finaliza el 02/08/2022, siendo el tiempo total de tramitación delmismo de más de 7 meses. El hecho de que fuera el primer expediente que se tramitaba en Gobierno de Navarra con fondos MRR ha supuesto una mayorcomplejidad en el propio proceso de tramitación, y por lo tanto una mayor duración del mismo, que no ha permitido el cumplimiento del requisito inicial de plazo del contrato, para el inicio de los trabajos el 1 de junio.Este retraso provoca que no se puedan realizar los esfuerzos necesarios para cumplir con los hitos definidos en las fechas previstas, con la calidad que se exige. Se plantea una replanificación de hitos y de unidades de contratación de horas de trabajo, pasando hitos y horas del año 2022 al 2023.


Winner: Inetum Norte S.L.