Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-19
Buyer: Miasto Zielona Góra - Miejski Zakład Komunikacji
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45231400 | 45233140: Roadway works | 71000000

Technical requirements: W ramach Zadania Wykonawca wykona m.in.: wewnętrzny i zewnętrzny układ komunikacyjny, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i budowę nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zamierzenia inwestycyjnego, rozbiórkę i demontaż istniejących obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji i kolidujących z planowanymi zmianami, zagospodarowanie terenu (m.in. mała architektura, zieleń), dwa obiekty kubaturowe stanowiące łącznie Centrum Obsługi Klienta oraz zaplecze socjalne kierowców i pracowników MZK, obudowanie kładki dla pieszych wraz z niezbędną przebudową i remontem wiaduktu, układ komunikacji pasażerskiej, zadaszenia placu przesiadkowego, dwa parking i jezdnie manewrowe oraz wszystkie inne zadania wymienione i opisane w Wymaganiach Zamawiającego.
Adres inwestycji: Zielona Góra, ul. Dworcowa – Sulechowska - Gen. J. Bema, działka nr 2/7, 2/23, 2/32, 2/35, 2/36, 2/42, 2/43, 2/44, 2/45, 28/2, 210/3, 253/1, 256/1, 270, 271, 272, 281, 283/1, 283/2, 284, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6, 291/5, 292/2, 293/3, 293/6 obręb 18.
Pierwotnie koniec okresu obowiązywania zamówienia wyznaczono na 31.5.2018 r. Jednakże w wyniku dokonanych zmian do umowy czas na wykonanie został wydłużony finalnie do 31.1.2019 r.
Projekt „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16 współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej: „Pzp”) w dniu 28.9.2018 r. zawarto aneks nr 3 (dalej: „Aneks”) do umowy o roboty budowlane nr 8/UE/JRP/2016 z dnia 1.3.2017 r., pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Zielonej Górze” (dalej: „Kontakt”).
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: "SIWZ"), wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na mocy Aneksu nr 3 został wydłużony Czas na Wykonanie Umowy do 31.1.2019 r. Następnie w dniu 31.1.2019 r. Strony zawarły kolejny Aneks nr 4 wydłużający czas na wykonanie do 31.7.2019 r.
Przedmiotem zmian wprowadzonych Aneksem na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp jest zmiana sposobu wykonania robót w związku ze złożonymi przez Wykonawcę roszczeniami w następującym zakresie:
Roszczenie 1: Kolizja prac związanych z wykonywaniem konstrukcji placu przesiadkowego oraz kanalizacji deszczowej FI 110 przyłącze R16 z dwoma niezainwentaryzowanymi studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych;
Roszczenie 2: Kolizja prac rozbiórkowych z natrafionymi w trakcie odhumusowywania terenów zielonych (wyspy kanalizujące ruch, rondo) niezinwentaryzowanymi nawierzchniami bitumicznymi położonymi na starej podbudowie kamiennej;
Roszczenie 3: Ponadnormatywne zagłębienie rurociągu gazu niskiego ciśnienia, do którego miał zostać włączony przebudowany odcinek w północnej części placu przesiadkowego;
Roszczenie 5: Kolizja prac rozbiórkowych z niezinwentaryzowanym chodnikiem z płytek betonowych 35x35 wraz z krawężnikiem pod istniejącymi zabudowami;
Roszczenie 7: Kolizja prac rozbiórkowych z napotkaną w trakcie wykopów niezinwentaryzowaną podziemną piwnicą w płn.-wsch. części placu przesiadkowego;
Roszczenie 8: Kolizja prac rozbiórkowych z napotkaną w trakcie wykopów niezinwentaryzowaną studnią oraz posadzką z fundamentami;
Roszczenie 12: Kolizja odkrytej w trakcie realizacji prac ziemnych studni bocznikowej zabudowanej na istniejącym kanale ogólnospławnym z wykonywaną kanalizacją deszczową;


Winner: Skanska Spółka Akcyjna