Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-25
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stavba řeší nehodovou lokalitu na křižovatce silnice I/21 a III/0218. Do křižovatky je zaústěna ještě účelová komunikace k čerpací stanici pohonných hmot. Stavba je rozdělena na 4 stavební objekty. Konkrétně se jedná o 010 – Přípravné práce, 101 – Silnice I/21 včetně OK, 102 – silnice III/0218 a 401 – Veřejné osvětlení. Na SO 401 není třeba vydávat stavební povolení, proto není objekt součástí dokumentace (z. č. 183/2006 Sb., § 103).
VII.2.3 Navýšení ceny – jedná se o položku, který bude mínusová. Tedy se jedná o méně-práce viz výpočet Celková hodnota po provedení změn.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
ZBV č. 1 – v soupisu prací se nevyskytovala položka RDS a po dohodě s objednatelem zpracována do všech změn oproti PDPS.
ZBV č. 2 – zhotovitel použil oproti plánovaným 170,5 m betonových trub pouze 120 m pro převedení povrchových vod v otevřených příkopech pod násypovým tělesem komunikace – vhodnější místo pro skládku sejmuté ornice.
ZBV č. 3 – záměna vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT tl. 80 mm za asfaltový beton pro podkladní vrstvy modifikovaný ACP 22S tl. 80 mm – úspora materiálu.
ZBV č. 4 – záměna vrstvy z asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti VMT tl. 80 mm za asfaltový beton pro podkladní vrstvy modifikovaný ACP 22S tl. 80 mm – úspora materiálu.
ZBV č. 5 – SO 401 – úprava trasy s ohledem na ochranné pásmo vzdušného silového vedení, skutečný stav veřejného osvětlení nebylo možné v PDPS předvídat.


Winner: SaM silnice a mosty a.s.