Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-05-29
Buyer: Concejalía Delegada Área Régimen Interior del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
Country: ES
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34121100: Public-service buses

Technical requirements: Adquisición de dos autobuses híbridos urbanos destinados a prestar servicio en las líneas urbanas del Servicio Municipal de Transportes del Ayuntamiento, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Adquisición de dos autobuses híbridos urbanos destinados a prestar servicio en las líneas urbanas del Servicio Municipal de Transportes del Ayuntamiento, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano.
Adquisición de dos autobuses híbridos urbanos destinados a prestar servicio en las líneas urbanas del Servicio Municipal de Transportes del Ayuntamiento, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano
Adquisición de dos autobuses híbridos urbanos destinados a prestar servicio en las líneas urbanas del Servicio Municipal de Transportes del Ayuntamiento, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano.
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en su disposición adicional tercera. Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, en su artículo 34 (medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias de la COVID-19), apartado 2, dispone en cuanto a los suministros de prestación no sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al sector público, cuando el contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato como consecuencia de la COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo inicial (como es el caso que nos ocupa), el órgano de contratación se lo concederá, dándolo un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. En tal caso, el órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo.
El pasado 11.3.2020, la Organización Mundial de Salud declaró una pandemia a nivel internacional originada por las COVID-19. Lo que provocó en la gran mayoría de países y de sectores, el cierre temporal de sus actividades empresariales y profesionales. Para el caso de Volvo Bus Corporation le ha supuesto el cierre temporal de su actividad de fabricación en Francia donde se fabrican concretamente los motores D5K para el modelo de autobús Volvo 7900 ubicada en Vénissieux, fábrica que fue clausurada temporalmente por orden gubernamental para evitar contagios de forma masiva. Lo anterior, ha provocado que, las fábricas ubicadas en Suecia (dedicada al ensamblaje de los motores fabricados en Francia) y Polonia (dedicada a las carrocerías sobre los bastidores que son fabricados desde Suecia con motores fabricados en Francia) se vieran afectadas gravemente por el cierre temporal de la fábrica ubicada en Francia e igualmente se produjese su cierre temporal.


Winner: Volvo Bus Corporation