Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-15
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000

Technical requirements: Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna tervezése: a tervezendő gravitációs szennyvízcsatorna hossza 4875 m (D 315 KG), a tervezendő nyomóvezeték hossza 680 m (D 90 KPE), 2 db szennyvízátemelő tervezése
Geodéziai felmérés, digitális alaptérkép készítése, jelölve a meglévő kerítéseket és a jogi határt - ez az útépítés tervezéséhez is alapadat
Közművek szükség szerinti kiváltásának tervei - összhangban az útépítési tervezésnél felmerülő kiváltásokkal
Apostolhegy területén a szennyvízcsatorna tervezése: a tervezendő gravitációs szennyvízcsatorna hossza 4875 m (D 315 KG), a tervezendő nyomóvezeték hossza 680 m (D 90 KPE), 2 db szennyvízátemelő tervezése
Geodéziai felmérés, digitális alaptérkép készítése, jelölve a meglévő kerítéseket és a jogi határt - ez az útépítés tervezéséhez is alapadat
Közművek szükség szerinti kiváltásának tervei - összhangban az útépítési tervezésnél felmerülő kiváltásokkal
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció leszállítása: 60 naptári nap
2. rész-teljesítés: vízjogi létesítési engedély iránti kérelem hiánytalan benyújtása az engedélyező Hatósághoz : 100 naptári nap
végteljesítés: jogerős vízjogi létesítési engedély ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2021. december 10.
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció leszállítása: 2022. január 27.
2. rész-teljesítés: vízjogi létesítési engedély iránti kérelem hiánytalan benyújtása az engedélyező Hatósághoz : 2022. április 17.
végteljesítés: jogerős vízjogi létesítési engedély ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2022. május 17.
A munkaindító kooperáción Megrendelő jelezte, hogy a munkaindító megbeszélés hetén szerzett tudomást arról, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. KEHOP pályázati forrás felhasználásával megkezdte a Duna alatt átvezető, a tervezési területen keresztül haladó DN 1200 SENTAB vezeték kiváltását. A vízvezeték kiváltás tervezés + kivitelezés konstrukcióban került közbeszereztetésre, a közbeszerzési eljárás eredményes volt és a munkaterület átadás megtörtént. Az Fővárosi Vízművekkel közös egyeztetésre 2021.10.11.-én került sor. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a vízvezeték kiváltás technikai, technológia részletei még nem ismertek, a tervek várhatóan jövő év első negyedévében fognak elkészülni, a kivitelezésre 2023. év végéig kerül sor.


Winner: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság