Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-08-10
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 79710000: Security services

Technical requirements: Sicherungs- und Bauaffine Dienstleistungen für POS Nord; ABS 23 Saarbrücken – Ludwigshafen; Strecke (3280), Baustufe 2b, Bauabschnitt Bf Landstuhl
Ca. 6.200 h Sicherungsaufsicht, ca. 12 400 h Sicherungsposten, Feste Absperrung 3 000 m (840 000 md), ca. 200 St. Funkbasiertes Mobiles Warnsystem (WS), ca. 15 St. Zusätzliche SK-Einschaltstellen, ca. 10 St.
Sh 2-Scheiben, ca. 4 St. Langsamfahrsignale (Satz Lf 1/Lf 2 und Lf 3), ca. 2 St. Zusätzliches Signal Lf 1, ca. 2 St. Zusätzliches Signal Lf 2 oder Lf 3, ca. 1 Stck. Lf 1 Wiederholer, ca. 1 St. Gleismagnet, ca. 560 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 280 ZSS Erdungsbesteck (Stück x Schicht), ca. 140 ZSS Zusätzliche Erdungsstangen (Stück x Schicht), ca. 560 h Schaltantragsteller, ca. 32 h Bahnübergangsposten, ca. 32 h
Sicherungs- und Bauaffine Dienstleistungen für POS Nord; ABS 23 Saarbrücken – Ludwigshafen; Strecke (3280), Baustufe 2b, Bauabschnitt Bf Landstuhl
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
2 276 h Sicherungsaufsicht (Sakra), 1 900 h Nebenkosten für Sakra, 200 h Überstunden (Sakra),400 h Nachtarbeit (Sakra), 172 h Sonntag (Sakra), 30 h gesetzl. Feiertage (Sakra), 185 h Sicherungsposten (Sipo), 160 h Nebenkosten für Sipo, 20 h Überstunden (Sipo), 140 h Nachtarbeit (Sipo), 40 601 md Feste Absperrung (FA) vorhalten und betreiben, 1 629 md FA zusätzlich auf-/abbauen, 213 St. WS auf-/abbauen, SK-Einschaltst. bis 200 m, 260 d WS vorhalten, SK-Einschaltst. bis 200 m, 2 517 h WS betreiben, SK-Einschaltstelle bis 200 m, 93 St. WS auf-/abbauen, Handeinsch. bis 60 m, 93 d WS vorhalten, Handeinschalt. bis 60 m, 760,5 h WS betreiben, Handeinsch. bis 60 m, 1 231 Std zusätzliche SK-Einschaltstelle vorhalten, 5 St. WS-Planprüfung,16 St. Sh 2 auf-/abbauen, 784 Std Sh 2 vorhalten u. betreiben, 660 St. Sh 2 außer/in Betrieb setzen, 4 St. Lf-Satz, auf-/abbauen, 4 St. Lf 2 oder 3 zusätzl. auf-/abbauen,211 Std Lf-Satz, vorhalten u. betreiben, 56 Std Lf 2 oder 3 vorhalten u. betreiben
Verschiedene Sicherungsleistungen im Bahnhof Landstuhl, Strecke 3280, 25,700 – 31,600 km, Gesamtbaufeld
Die abzusichernden Leistungen finden unter Bau-, Personen- und Güterzugbetrieb statt. Art und Umfang:
Im Rahmen der Vorarbeiten zur Schaffung der Baufreiheit, Kabelverlege- und Kabeltiefbauarbeiten sowie der Herstellung von Gleisquerungen im Bf Landstuhl fallen aufgrund nicht bekannter Kabellagen und geotechnischer Erschwernisse vermehrt Sicherungsleistungen insb. für Kabelumlegungsarbeiten im Vorfeld der eigentlichen Infrastrukturbaumaßnahme an. Folge: erhöhter Sicherungsbedarf. Die gegenständliche Leistungsänderung betrachtet Mengenmehrungen zur Erfüllung des urspr.Vertrages, der Sicherung der baulichen Infrastrukturhauptmaßnahme Bf Landstuhl. Ein Wechsel des AN wäre aus wirtschaftl. Gründen nicht möglich. Grund: Umfangreiche Baumaßnahmen unter besonderen baulichen Erschwernissen und besonderen terminlichen Zwängen. Eine AN-Wechsel bei laufender Baumaßnahme würde den Stillstand der Baustelle unter erheblichen Schwierigkeiten und Zusatzkosten bedeuten. Mit erheblichen Schwierigkeiten und Störungen im Bau- u. Betriebsablauf wäre zu rechnen. Wirtschaftliche Kausaliäten wären die Folge.


Winner: SGB Securitas Gleisbausicherung GmbH & Co. KG