Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-03-31
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45211350 | 45216200 | 45221240 | 45300000
Estimated value: 133498499.95 RON
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Achiziția în cadrul concurențial, transparent, de către Ministerul Apărării Naționale, în numele statului român, prin Unitatea Militara 02444 Sibiu - denumită în continuare Autoritate Contractantă, a restului de executat și execuției în continuare a lucrărilor pentru investiția imobiliară „Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East/HQ MNC-SE) în cazarma 562”
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Se va contabiliza experiența profesională specifică experților, mai jos menționați, concretizata în numărul de proiecte similare în care respectivii specialiști au îndeplinit același tip de activități ca cele pe care urmează sa le îndeplinească în viitorul contract.Pentru acest factor se va acorda punctajul Pt, calculat astfel: 
Pt = Pex1 + Pex2,
unde, punctajele specifice fiecărui Expertului propus pentru implementarea contractului în Oferta admisibilă aflată sub evaluare, sunt definite astfel: 
Pex1 = totalul de puncte cumulat pentru Expertul 1: Manager de contract – studii superioare cu experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect;
Pex2 = totalul de puncte cumulat pentru Expertul 2: Șef de șantierlucrări construcții civile –inginer construcții civile cu experiență specifică similară activităților ce urmează a fi desfășurate în cadrul acestui proiect.
In vederea stabilirii punctajului pentru fiecare dintre experții principali din cadrul fiecărei oferte analizate se vor avea în vedere următoarele: 

1. Expertul 1: Manager de contract– max. 20 puncte 
Experiență specifică: Participarea în calitate de Manager de contract în minim 1 (un) proiect/ contract in care expertul a avut calitatea de manager de contract, aferent unor obiective de investiții din domeniul construcții civile/industriale; 
• Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte; 
• Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 10 puncte;
• Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 20 puncte. 

2. Expertul 2: Șef de șantierlucrări construcții civile– max. 15 puncte  
Experiență specifică: Participarea în calitate de Șef de șantier lucrări construcții civile, în minim 1 (un) proiect/ contract in care expertul a avut calitatea de Șef de șantier lucrări construcții civile,aferent unor obiective de investiții din domeniul construcții civile/industriale;
• Pentru demonstrarea experienței specifice în 2 sau 3 proiecte/ contracte similare – se acordă 5 puncte; 
• Pentru demonstrarea experienței specifice în 4 sau 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 10 puncte; 
• Pentru demonstrarea experienței specifice în peste 5 proiecte/ contracte similare – se acordă 15 puncte. 

În susţinerea proiectelor/contractelor similare menţionate, se vor prezenta: contracte/părţi din contract care vor conţine valori, dovada exercitării funcţiei deţinută în cadrul contractului similar menţionat, recomandări si/sau documente constatatoare de la beneficiari, alte documente din care rezultă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă (ex.: documentele-suport relevante care atestă experienţa specifică pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare).
Informațiile prezentate în „Planul de management al calității în cadrul contractului, în „Planul de control al calității” și „Graficul general de realizare a investiției publice în cadrul Contractului /graficul general de realizare a lucrărilor”
Acceptabil -5 puncte Resursele (umane şi materiale) şi realizările corespunzătoare fiecărei activităţi.
- Resursele identificate sau realizările indicate sunt corelate într-un mod limitat cu complexitatea activităţilor propuse.
Planul de management al calității lucrărilor executate:
i.este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului de lucrări, nefiind în totalitate corelat cu metodologia de executare a lucrărilor
ii.este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă nu este detaliat
iii. indică faptul că se realizează controlul calității la toate stadiile de punere în operă a documentației
iv. există neconcordanțe minore între graficul general de realizare a investiției publice, activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/ gestionarea/ controlul calității și resursele.
Bine - 15 puncte Resursele (umane şi materiale) şi realizările corespunzătoare fiecărei activităţi.
- Resursele identificate şi realizările indicate sunt parţial corelate cu complexitatea fiecărei activităţi propuse.
Planul de management al calității lucrărilor executate: 
i.este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și corelat cu metodologia de executare a lucrărilor
ii.evidențiază adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului și contribuția individuală pentru realizarea controlului calității;
relația dintre graficul general de realizare a investiției publice/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/ controlul calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă.
are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației
Foarte bine - 25 puncte Resursele (umane şi materiale) şi realizările corespunzătoare fiecărei activităţi.
- Resursele identificate şi realizările indicate sunt  corelate deplin/în mare măsură cu complexitatea fiecărei activităţi propuse
Planul de management al calității lucrărilor executate:
i. în plus față de informațiile enumerate mai sus, în cadrul calificativului „Bine”, activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul demonstrând optimizarea resurselor.
ii.nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității sunt realiste și foarte clar definite.
Specificația tehnică pentru execuția lucrărilor este prezentată în volumul 2 anexă la caietul de sarcini, constând în proiectul tehnic nr. 0080421, întocmit de S.C. Leviatan Design S.R.L., și clasificat Secret de Serviciu si va fi transmisă in etapa a doua numai candidaţilor calificaţi şi selectaţi în prima etapă.
Obiectele supuse procedurii de achiziție publică sunt:
-	OBIECT 04 – Pavilioane nou propuse
-	Obiectul 04.3 – Pavilion M
-	Obiectul 04.4 – Pavilion PC1
-	Obiectul 04.5 – Pavilion D
-	Obiectul 04.10 – Pavilion X
-	Obiectul 04.11 – Pavilion H
-	Obiectul 04.13 – Pavilion L
-	Obiectul 04.14 – Pavilion G100
-	Obiectul 04.18 – Pavilion G
-	OBIECT 6 – Terenuri de Sport
-	OBIECT 8 – Amenajări exterioare
-	OBIECT 9 – Sistem de protecție fizică
-	OBIECT 11 – Rețele de cablare structurată voce-date pentru obiectele:
-	pentru obiectul 04.2 – Pavilion Z 
-	pentru obiectul 04.3 – Pavilion M
-	pentru obiectul 04.4 – Pavilion PC1
-	pentru obiectul 04.5 – Pavilion D
-	pentru obiectul 04.10 – Pavilion X
-	pentru obiectul 04.11 – Pavilion H
-	pentru obiectul 04.14 – Pavilion G100
-	pentru obiectul 04.15 – Pavilion F100
-	pentru obiectul 04.16 – Pavilion A100
-	pentru obiectul 04.18 – Pavilion G
-	OBIECT 12 – Lucrări de protecție tempest 
-	pentru obiectul 04.18 – Pavilion G
-	OBIECT 15 – Iluminat perimetral
-	OBIECT 16 – Iluminat incintă
-	OBIECT 18 – Instalații electrice de curenți slabi pentru obiectele:
-	pentru obiectul 04.2 – Pavilion Z
-	pentru obiectul 04.3 – Pavilion M
-	pentru obiectul 04.4 – Pavilion PC1
-	pentru obiectul 04.5 – Pavilion D
-	pentru obiectul 04.11 – Pavilion H
-	pentru obiectul 04.12 – Pavilion Y
-	pentru obiectul 04.14 – Pavilion G100
-	pentru obiectul 04.15 – Pavilion F100
-	pentru obiectul 04.16 – Pavilion A100
-	pentru obiectul 04.18 – Pavilion G
-	pentru obiectul 06 – Terenuri de sport
-	pentru obiectul 14 – Grupuri generatoare
-	pentru obiectul 15 – Iluminat perimetral
-	pentru obiectul 16 – Iluminat incintă
-	Organizarea de șantierdin cadrul proiectului de investiție imobiliară  „Realizare infrastructură statică a Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est (Headquarters Multinational Corps South-East/HQ MNC-SE) în cazarma 562”.
	În vederea monitorizării lucrărilor de execuție, contractul a fost împărțit pe sectoare astfel:
-	Sector 1 - Obiectele 04.3, 04.4 și 04.5 (pavilioanele M, PC1 și D)
-	Sector 2 - Obiectul 04.10 (pavilion X) 
-	Sector 3 - Obiectul 04.11 (pavilion H1)
-	Sector 4 - Obiectul 04.13 (pavilion L)
-	Sector 5 - Obiectele 04.14, 04.18 și 12 (pavilioanele G100, G și lucrări protecție tempest)
-	Sector 6 - Obiectul 6 (terenuri de sport)
-	Sector 7 - Obiectul 8 (amenajări exterioare)
-	Sector 8 - Obiectul 9 (sistem de protecție fizică)
-	Sector 9 - Obiectele 11 și 18 (rețele de cablare structurată voce-date și instalații electrice de curenți slabi)
-	Sector 10 - Obiectele 15 și 16 (iluminat perimetral și iluminat incintă)
Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumul 2 și anexele aferente și include:
i.	achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;
ii.	orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Antreprenorului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;
iii.	transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;
iv.	orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;
v.	orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;
vi.	întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;
vii.	activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;
viii.	pregătirea oricărei documentații necesare Antreprenorului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:
a.	Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);
b.	Planul calității pentru execuție;
c.	Planul de control al calității;
d.	Certificările și rezultatele testelor materialelor
ix.	Documentarea informațiilor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare
Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în Volumul 2.
Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de 3 ani.


Award value: 133498499.95
Number of bids: 4