Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-20
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: V rámci stavby bude realizováno celkem pět mostních objektů (SO 201, SO 202, SO 220, SO 221 a SO 240). Součástí stavby jsou dále přeložky polních cest, komunikací a inženýrských sítí.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
V rámci stavby bude realizováno celkem pět mostních objektů (SO 201, SO 202, SO 220, SO 221 a SO 240). Součástí stavby jsou dále přeložky polních cest, komunikací a inženýrských sítí.
Zhotovitel při realizaci SO 340 postupoval v souladu se ZD, která byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcem vodovodní a kanalizační sítě Šumperskou vodohospodářskou společností a.s. (ŠPVS).
Při zahájeni zemních prací na daném stavebním objektu byly zjištěny nepředvídané skutečnosti, které vedly ke změnám oproti zadání v PD.
Na základě skutečného geodetického zaměření napojovacích bodů na stávající vodovodní potrubí DN 300, byly zjištěny odchylky polohy tohoto potrubí, než byly zaznamenány v PD. Z tohoto důvodu bylo nezbytně nutné provést změny, které reaguji na reálný stav překládaného vodovodu. V důsledku odlišné reálné polohy stávajícího vodovodu musel zhotovitel provést prodlouženi nové přeložky DN 300 tak, aby se napojil na stávající vodovod.
Z důvodu propojování stávajícího vodovodního potrubí bylo nutno provést odstávku vodovodu, a z technologických důvodů následně vypustit vodu z přivaděče. Projektová dokumentace předpokládala, že je potřeba vypustit vodu z úseku o délce 300 m (tzn. 21,195 m3 vypouštěné vody). Změnou polohy napojovacích bodů (prodloužením přeložky) bylo nutno vypustit podstatně delší úsek potrubí, než uváděla PD. Reálná délka vypouštěných úseků byla celkem 5,27 km, což odpovídalo objemu 372,30 m3.
Zhotovitel tyto skutečnosti písemně oznámil Správkyni stavby (Příloha č.2.), Asistent správce stavby následně ověřil návrh Zhotovitele (Příloha č.3),a SpSt vydala pokyn (Příloha č.4.) k provedení předmětných prací a zpracování ZBV.


Winner: STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate