Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-10
Buyer: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000 | 45000000: Construction work | 45111300 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231510

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego
Przedmiot zamówienia obejmuje obszar określony dokumentacją projektową i branżowymi STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ), obejmujący swym zakresem: — przebudowę pomieszczeń V piętra w istniejącym skrzydle południowo-wschodnim i środkowym; – rozbudowę V piętra skrzydła południowego o korytarz zewnętrzny; —nadbudowę południowo-zachodniego fragmentu V piętra; – budowę pomieszczeń maszynowni na VI piętrze; – budowę dźwigów towarowych i osobowego które zainstalowane zostaną w nowo wybudowanych szybach windowych; – rozbiórkę istniejącego i budowę nowego stropodachu nad kondygnacją V piętra w części skrzydła południowego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie: a) budowlano-konstrukcyjnym: demontaże i wyburzenia, wykonanie ścian zewnętrznych elewacji rozbudowanego piętra, wykonanie nowej konstrukcji stropów i stropodachów, wykonanie nowej konstrukcji rozbudowy maszynowni, nowe przegrody (w tym ścianki działowe murowane, ścianki działowe wykończone panelami stalowymi, ścianki działowe wykończone panelami szklanymi, ścianki działowe wykończone panelami HPL, ścianki giszetowe) tynki, okna, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, drzwi, ścianki i drzwi p.poż., nowe warstwy posadzkowe i posadzki, sufity podwieszone, wykładziny podłogowe, okładziny ścienne i płytki ceramiczne na ścianach i podłogach, malowanie, montaż odbojnic i narożników ochronnych i ograniczników łóżkowych; b) montaż dwóch dźwigów towarowych i jednego osobowego wraz z wykonaniem nowych szybów windowych; c) instalacyjnym: instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z centralami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, instalacje gazów medycznych w tym: tlen medyczny, sprężone powietrze medyczne, sprężone powietrze do napędu urządzeń, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, argon, próżnia medyczna; d) instalacji elektrycznych: instalacje zasilania, oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły, wykonanie zasilania dźwigu, wykonanie zasilania wentylacji i klimatyzacji, instalacja zasilania awaryjnego wraz z agregatami prądotwórczymi; e) instalacji teletechnicznych: instalacje sieci komputerowej, przyzywowej, przeciwpożarowej w tym DSO, telefonicznej, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, wideofonowa, telewizji użytkowej, f) technologicznym: dostawa i montaż wyposażenia stałego nierozerwalnie związanego z robotami budowlano-instalacyjnymi w tym stałe zabudowy mebli medycznych i socjalnych, kolumny sufitowe, myjnia-dezynfektor, lampy diagnostyczne i operacyjne, system stacji przeglądowej, tworzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta, wideo rejestracji i wideomonitoringu. Ogólna powierzchnia całkowita pomieszczeń objętych zamówieniem to ok. 1 883,84 m
Wykonanie nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych - roboty budowlano-instalacyjne wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego
F) Maszynownia i dach konstrukcja stalowa - wykonanie dodatkowej konstrukcji stalowej dachu i maszynowni nie przewidzianej dokumentacją projektową; G) Przełożenie instalacji kolidujących z windą D2 i D3 oraz izolacji kanalizacji deszczowej; H)Wykonanie podkonstrukcji – wykonanie konstrukcji stalowej do podwieszenia sufitów podwieszonych, wykonanie wejścia do istniejącej maszynowni oraz wykonanie ścianek działowych; I) Zmiany w drzwiach na klatkach schodowych oraz korytarzach na piętrze V; J) Dodatkowe instalacje elektryczne; K) Zmiana w konstrukcji szybów windowych oraz wykonanie rewizji do szachtów instalacyjnych; L) Przebudowa kanałów wentylacji mechanicznej dla niektórych pomieszczeń; M) Pomieszczenie hydroforu oraz przebudowa dachu przy szybie windowym D3; N) Przebudowa kominów w części środkowej Budynku Głównego, demontaż czerpni w budynku agregatorowni oraz wykonanie nowych drzwi p.poż. na strych. Szczegółowy zakres określają protokoły konieczności nr 1 - 14 stanowiące załącznik do niniejszego aneksu.2. Wykonanie prac, o których mowa w aneksie nr 5 nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy, w szczególności jej celu i zamiaru Stron, tj. należytego, prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania nadbudowy i rozbudowy Budynku Głównego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Bloków Operacyjnych wraz zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałego w początkowo określonym zakresie. Wartość zmiany wprowadzanej aneksem nr 5 wynosi 2 180 000,00 PLN brutto.
Przedmiot zamówienia obejmuje obszar określony dokumentacją projektową i branżowymi STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ), obejmujący swym zakresem: — przebudowę pomieszczeń V piętra w istniejącym skrzydle południowo-wschodnim i środkowym; – rozbudowę V piętra skrzydła południowego o korytarz zewnętrzny; —nadbudowę południowo-zachodniego fragmentu V piętra; – budowę pomieszczeń maszynowni na VI piętrze; – budowę dźwigów towarowych i osobowego które zainstalowane zostaną w nowo wybudowanych szybach windowych; – rozbiórkę istniejącego i budowę nowego stropodachu nad kondygnacją V piętra w części skrzydła południowego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych w zakresie: a) budowlano-konstrukcyjnym: demontaże i wyburzenia, wykonanie ścian zewnętrznych elewacji rozbudowanego piętra,wykonanie nowej konstrukcji stropów i stropodachów, wykonanie nowej konstrukcji rozbudowy maszynowni, nowe przegrody (w tym ścianki działowe murowane, ścianki działowe wykończone panelami stalowymi, ścianki działowe wykończone panelami szklanymi, ścianki działowe wykończone panelami HPL, ścianki giszetowe) tynki, okna, parapety wewnętrzne i zewnętrzne, drzwi, ścianki i drzwi p.poż., nowe warstwy posadzkowe i posadzki, sufity podwieszone, wykładziny podłogowe, okładziny ścienne i płytki ceramiczne na ścianach i podłogach, malowanie, montaż odbojnic i narożników ochronnych i ograniczników łóżkowych; b) montaż dwóch dźwigów towarowych i jednego osobowego wraz z wykonaniem nowych szybów windowych; c) instalacyjnym: instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z centralami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, instalacje gazów medycznych w tym:tlen medyczny, sprężone powietrze medyczne, sprężone powietrze do napędu urządzeń, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, argon, próżnia medyczna; d) instalacji elektrycznych: instalacje zasilania, oświetlenia, gniazd wtyczkowych, siły, wykonanie zasilania dźwigu, wykonanie zasilania wentylacji i klimatyzacji, instalacja zasilania awaryjnego wraz z agregatami prądotwórczymi; e) instalacji teletechnicznych: instalacje sieci komputerowej, przyzywowej, przeciwpożarowej w tym DSO, telefonicznej, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, wideofonowa, telewizji użytkowej; f) technologicznym: dostawa i montaż wyposażenia stałego nierozerwalnie związanego z robotami budowlano-instalacyjnymi w tym stałe zabudowy mebli medycznych i socjalnych, kolumny sufitowe, myjnia-dezynfektor, lampy diagnostyczne i operacyjne, system stacji przeglądowej, tworzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta, wideo rejestracji i wideomonitoringu. Ogólna powierzchnia całkowita pomieszczeń objętych zamówieniem to ok. 1 883,84 m
Aneks nr 1 z dn. 27.11.2017 - dotyczy zmiany terminu zakończenia robót na dzień 30.1.2019 na podstawie § 3 ust. 2 tiret trzeci umowy (w przypadku podpisania niniejszej umowy przez obydwie strony, w dacie skutkującej skróceniem terminu realizacji zamówienia poniżej 15 miesięcy, na wniosek Wykonawcy).
2. Aneks nr 2 z dnia 28.02.2018 r. dotyczy zmiany inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego w zakresie robót instalacji sanitarnych. 3. Aneks nr 3 z dn. 10.4.2018 r. dotyczy zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Wykonawcy. 4. Aneks nr 4 z dn. 29.10.2018 dotyczy niżej wymienionych zmian:
4.1. Na podstawie § 3 ust. 2 tiret drugi umowy oraz na podstawie § 21 ust. 1 lit. i) umowy, z uwagi na zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej, konieczność wykonania dokumentacji zamiennej oraz konieczność wykonania robót dodatkowych Strony postanowiły zmienić dotychczasowy termin zakończenia robót. W § 3 ust. 1 umowy zmienia się termin zakończenia robót i wpisuje się „... zakończenie robót - do dnia 30.6.2019 r.”.
4.2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych rozszerza się przedmiot zamówienia o roboty dodatkowe w postaci: A) Podbicie fundamentów; B) Wykonanie stropu nad IV piętrem; C) Przebudowę instalacji na IV i V piętrze Budynku Głównego Szpitala; D) Zamurowanie okien przy klatce K2 oraz wymiana dwóch okien w łączniku przy klatce K1; E) Dostosowanie pom. rozdzielni głównej do wymogów przepisów technicznych oraz wymiana drzwi w schowku na klatce K1.; F) Oddymianie klatki K2-część budowlana; G) Przebudowa wentylacji grawitacyjnej na IV piętrze; H) Wieńce na poziomie maszynowni; I) Przełożenie kabli pod windą D1; J) Ułożenie nowego kabla relacji agregaty - Budynek Główny Szpitala; K) Zmiana układu zasilania Szpitala w tym V piętra; L) Zmiany w instalacjach słaboprądowych; M) Zabezpieczenie agregatem prądotwórczym zasilania Szpitala ze stacji 4417; N) Przebudowa fundamentów pod agregaty oraz zabezpieczenie Szpitala w zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego. Szczegółowy zakres określają protokoły konieczności nr 1 do 14 stanowiące załącznik do aneksu nr 4.
5.1. 1. Na podstawie § 3 ust. 2 tiret drugi umowy oraz na podstawie § 21 ust. 1 lit. f) umowy, z uwagi na zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych oraz konieczność wykonania robót dodatkowych Strony postanawiają zmienić dotychczasowy termin zakończenia robót, w § 3 ust. 1 umowy zmienia się termin zakończenia robót i wpisuje się „... zakończenie robót - do dnia 15.10.2019 r.”; 5.2.1. Z uwagi na zaistnienie okoliczności, o których mowa w Protokołach konieczności nr 1 do 14 Strony Umowy, działając na podstawie art. 144 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych uzgodniły, że Wykonawca wykona roboty dodatkowe w postaci: A) Przełożenie kabla SN/15/Kv oraz ułożenie nowego kabla relacji RG-BO; B) Wykonanie wzmocnień stropów nad IV piętrem; C) Tablice gazów medycznych - konieczność zamontowania na salach operacyjnych tablic poboru gazów medycznych; D) Klatka schodowa K2 – zmiana konstrukcji na stalową oraz obudowa i zabezpieczenie p.poż oraz wykonanie płyty żelbetonowej; E) Zmiana układu paneli ściennych w salach operacyjnych; - cd. opisu modyfikacji zamieszczono w Sekcji VI pkt. 3 - Informacje dodatkowe.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych wymienionych w Aneksie nr 5. Przedmiotowe roboty dodatkowe nie były objęte dokumentacją projektową na podstawie której Wykonawca wyliczył cenę zamówienia. Wykonanie tych robót dodatkowych znajduje się w obszarze przekazanego firmie Mostostal Warszawa S.A. frontu robót i na terenie, na którym firma Mostostal Warszawa S.A. prowadzi roboty objęte zamówieniem podstawowym, posiada na nim odpowiedni sprzęt oraz personel o wymaganych kwalifikacjach do wykonania tych robot, a także odpowiada za przejęty przez siebie plac budowy i znajdujący się na nim zarówno personel, jak i sprzęt i pozostałą infrastrukturę. Udziela również gwarancji na wykonanie robót objętych zamówieniem podstawowym zgodnie z podpisaną Umową. Rozdzielenie wykazanych robót dodatkowych od zamówienia podstawowego poprzez zlecenie innemu wykonawcy ich wykonania jest zatem zarówno organizacyjnie jak i ekonomicznie nieuzasadnione.


Winner: Mostostal Warszawa S.A.