Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-31
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34928400 | 45232120 | 45233140: Roadway works | 45233260 | 45316000
Estimated value: 49457358.08 RON
Award criteria: price, quality
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Executantul se obligă sa execute, să testeze, să finalizeze lucrările şi să remedieze orice defecte rezultate în urma executării contractului ce are ca obiect "Executie lucrari in cadrul proiectului "Reabilitare Urbana Calea lui Traian", cu respectarea cerintelor minime din caietul de sarcini si proiectul tehnic, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin contract.
Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se incadrează în categoria „C”- Construcții de importanță normală – în conformitate cu HGR nr. 766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996.
Durata contractului va fi de: 24 luni pentru execuție a lucrărilor; 36-60 luni pentru garanția lucrărilor (perioada de notificare a lucrărilor), până la emiterea Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari /informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 de zile.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
1. Autoritatea Contractanta acorda 50 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o foarte buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului, precum si o buna documentare/ analiza a proiectului. In vederea obtinerii celor 50 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin informatiile de la pag. 26-27 lit. a), b), c) si d) din Caietul de sarcini.
2. Autoritatea Contractanta acorda 25 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o buna intelegere a activitatilor stabilite in Cerintele Beneficiarului. In vederea obtinerii celor 25 puncte acordate, metodologia de implementare a contractului va trebui sa contina cel putin informatiile de la pag. 27 lit. a), b) si c) din Caietul de sarcini.
3. Autoritatea Contractanta acorda 10 puncte pentru ofertantii care prezinta o metodologie de implementare a contractului care demonstreaza o intelegere limitata atat a sub-activitatilor care compun activitatile de executie prevazute in Cerintele Beneficiarului, cat si in ceea ce priveste corelarea acestora cu resursele tehnice si umane necesare realizarii contractului.
Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare. In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile in mod cumulativ (prevazute la lit. a, b, c si d) pentru acordarea punctajului conform punctului 1 din algoritmul de calcul, Comisia de evaluare va verifica indeplinirea conditiilor prevazute la urmatoarele intervale de punctare (punctul 2 si respectiv punctul 3).
Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din cadrul algorimtului de calcul nu se cumuleaza, punctajul maxim ce poate fi acordat fiind de 50 puncte, conform intervalului de punctare prevazut la punctul 1.
Nota 3: Termenul de “Activitati”, mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.
Nota 4: Termenul de “Sub-activitati” reprezinta ansamblul demersurilor/actiunilor necesar a fi realizate in vederea indeplinirii activitatilor prevazute in toate capitolele din Cerintele Beneficiarului.
Nota 5: In vederea demonstrarii conformitatii Propunerilor Tehnice, Ofertantii vor trata toate activitatile cuprinse in cadrul Cerintelor Beneficiarului, iar pentru acordarea punctajului conform prezentului algoritm de calcul vor demonstra in mod corespunzator si indeplinirea conditionalitatilor suplimentare prevazute in cadrul fiecarui interval de punctare (1,2 sau 3, dupa caz).
Pentru oferta/ ofertele care prezinta o perioada de garantie a lucrarilor de 60 luni se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 10 puncte.
Se acorda punctaj intermediar pentru intervalul intre 37 luni (inclusiv) si 59 luni (inclusiv) astfel:
Pentru o perioada de garantie acordata lucrarilor, alta decat cea minima/maxima alocate, punctajul se acorda:
PGn =[(Gn – 36)/(Pgmax - 36) x 10p
unde: PGn = punctajul obținut de ofertantul „n”; Gn = Durata de garanție a lucrărilor ofertată de ofertantul „n”; PGmax = cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarilor.
Perioada de garantie a lucrarilor minim obligatorie este de 36 luni, iar maxima alocata este de 60 luni. Perioada de garantie a lucrarilor va fi obligatoriu exprimata in luni.
Nota 1: Nu se acordă punctaj intermediar pentru intervale mai mici de 1 luna.
Nota 2: Perioada de garanție ofertată va fi susținută prin specificarea în cadrul Propunerii Tehnice a materialelor și tehnologiilor pe care Ofertantul le va utiliza în vederea asigurării calității lucrării pe întreaga perioadă de garanție ofertată.
Prin Propunerea Tehnică, ofertantul va descrie modul în care planul de management al calității va asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale și metodologiei pentru realizarea lucrărilor din cadrul contractului, inclusiv prin descrierea detaliată a metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor și a materialelor pe care le va pune în operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui punctaj mare pentru acest factor de evaluare. Neprezentarea acestor informații în cadrul Propunerii Tehnice va conduce la neacordarea punctajului aferent factorului de evaluare ce vizeaza perioada de garanție a lucrărilor suplimentar ofertată.
Nota. 4 : Pentru ofertanții care oferă o perioadă de garanție a lucrărilor mai mica de 36 de luni, respectiv mai mare de 60 luni, ofertele acestora vor fi declarate NECONFORME.
Amplasamentul studiat se află în zona Calea lui Traian pe lungimea de cca. 7.5 km, în conformitate cu HG 54/2008, care de traversează orașul de la S-N de la Intrarea Traficului (limita sudică) conform HCL 189/2013, până la Valea Bujorencii (limita nordică) conform HCL 33/1994, și cuprinde zonele adiacente străzii stânga-dreapta: trotuare, spații publice, scuaruri, parcuri, spațiile publice din interiorul ansamblurilor de locuințe rezidențiale și a zonelor cu locuințe de tip condominiu.
Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C”- Construcții de importanță normală – în conformitate cu HGR nr. 766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996.
Arii ale suprafetelor de intervenție:
- Trotuar: Aria trotuarului existent asupra căruia se propun lucrări de intervenție este 30.153,1 mp;
- Parcări: Aria parcărilor existente asupra cărora se intervine este 13.963 mp;
- Spații verzi: Aria spațiilor verzi existente asupra cărora se intervine este de aproximativ 30.000 mp.
ELEMENTE DE INFRASTRUCTURA
1. Calea lui Traian: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
2. Strada Florilor: Suprafete pietonale (trotuare)
3. Strada Bogdan Amaru: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
4. Strada Mihai Eminescu: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
5. Intrarea Eleodor Constantinescu: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
6. Strada 1 Mai: Suprafete pietonale (trotuare)
7. Strada Dacia: Suprafete pietonale (trotuare)
8. Aleea Dorin Chirita (Olanesti): Suprafete pietonale (trotuare)
9. Splaiul Independentei: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
10. Strada General Magheru: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
11. Splaiul Independentei: Suprafete pietonale (trotuare)
12. Strada Stirbei Voda: Suprafete pietonale (trotuare)
13. Splaiul Independentei: Suprafete pietonale (trotuare)
14. Bd. Tudor Vladimirescu: Suprafete pietonale (trotuare)
15. Strada Capitan Maraseanu: Suprafete pietonale (trotuare)
16. Strada Capitan Negoescu: Suprafete pietonale (trotuare)
17. Strada Constantin Brancoveanu: Suprafete pietonale (trotuare)
18. Bulevardul Nicolae Balcescu: Suprafete pietonale (trotuare)
19. Bd. Tudor Vladimirescu: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
20. Strada Carol I: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
21. Strada Danil Ionescu: Suprafete pietonale (trotuare)
22. Strada Matei Basarab: Suprafete pietonale (trotuare)
23. Strada Radu de la Afumati: Suprafete pietonale (trotuare); Suprafete de stationare auto (parcari)
24. Strada Republicii: Suprafete pietonale (trotuare)
25.  Strada Liviu Rebreanu: Suprafete pietonale (trotuare)
26. Strada Zefirului: Suprafete pietonale (trotuare)
27. Aleea Profersor Sergiu Purece: Suprafete pietonale (trotuare)
28. Strada Dealu Malului: Suprafete pietonale (trotuare)
29. Strada Campului: Suprafete pietonale (trotuare)
30. Strada Timis: Suprafete pietonale (trotuare)
31. Strada Carpati: Suprafete pietonale (trotuare)
32. Strada Somes: Suprafete pietonale (trotuare)
Lucrarile sunt detaliate in cadrul proiectului tehnic de executie.
Punctele de referinta definite de Beneficiar:
a) Punctul de referinta nr. 1 – Realizare in 30 de zile de la Data de Incepere, asa cum este aceasta mentionata in Ordinul Administrativ de Incepere si presupune indeplinirea urmatorilor indicatori: 
- Personalul cheie al Contractantului este mobilizat; 
- Programul de Executie detaliat al intregului contract alcătuit dintr-un grafic de eșalonare al lucrărilor (pe suport hârtie şi în format electronic editabil) si un raport descriptiv este transmis Dirigintelui de șantier, spre analiză şi acceptare; 
- Jurnalul de Şantier este constituit de către Contractant, in formatul agreat de către Dirigintele de șantier; 
- Laboratorul Contractantului este asigurat în conformitate cu Specificaţiile (cel puţin unul asigurat temporar); 
- Planul de management al traficului este aprobat de către Dirigintele de șantier și Beneficiar; 
- Panourile Constructorului, referitoare la Obiectivul de investiție (panouri pentru afişarea caracteristicilor lucrarilor, conform A.C.) sunt instalate.
b) Punctul de referinţă nr. 2 - Realizare in 90 zile de la Data de Începere aşa cum este aceasta menţionată in Ordinul Administrativ de Începere si presupune Îndeplinirea următorilor indicatori:
- Indicatorii definiţi la Punctul de referinţă nr. 1 sunt îndepliniţi; 
- Organizarea de Şantier a Contractantului este finalizata si funcţională; 
- Utilajele, echipamentele, resursele umane, tehnice si materiale ale Contractantului sunt mobilizate etapizat în conformitate cu Programul de Execuție acceptat de către Dirigintele de șantier; 
- Planul de management al Calităţii este aprobat de către Dirigintele de șantier și implementat; 
- Inventarierea completă privind utilităţile au fost finalizate și raportul detaliat a fost înaintat Dirigintelui de șantier.
Definirea celorlalte două Puncte de referinţă, va fi făcută de către Beneficiar împreună cu Dirigintele de șantier și va fi transmisă Contractantului în termen de 30 de zile de la data acceptării de către Dirigintele de șantier a Programului de Execuţie al Contractantului care va deveni astfel Programul de referinţă.


Award value: 49457358.08
Number of bids: 4