Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-19
Buyer: Žilinský samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45221110 | 45221111

Technical requirements: Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Partizánska Ľupča, mostný objekt ev.č. 2224-012.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. augusta 2020 Zmluvu o dielo vedenú pod č. Objednávateľa: 118/2020, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 (M7618) most cez tok Ľupčianka v k. ú. obce Partizánska Ľupča.
Dodatkom č. 1 k ZoD bolo vykonanie Diela upravené: do 7 (slovom: siedmych) mesiacov a 20 (slovom: dvadsiatich) kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
Dodatkom č. 2 k ZoD bolo vykonanie Diela upravené: do 9 (slovom: siedmych) mesiacov a 20 (slovom: dvadsiatich) kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
Z dôvodu potreby realizácie doplňujúcich naviac prác a z dôvodu nezrealizovaných prác, obsiahnutých v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k Zmluve o dielo, je potrebné vykonať zmeny rozsahu plnenia predmetu zmluvy dodatkom č. 2 k zmluve.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. augusta 2020 Zmluvu o dielo vedenú pod č. Objednávateľa: 118/2020, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele Rekonštrukcia mostného objektu MO 2224-012 (M7618) most cez tok Ľupčianka v k. ú. obce Partizánska Ľupča.
Dodatkom č. 1 k ZoD bolo vykonanie Diela upravené: do 7 (slovom: siedmych) mesiacov a 20 (slovom: dvadsiatich) kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
Dodatkom č. 2 k ZoD bolo vykonanie Diela upravené: do 9 (slovom: siedmych) mesiacov a 20 (slovom: dvadsiatich) kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
Z dôvodu potreby realizácie doplňujúcich naviac prác a z dôvodu nezrealizovaných prác, obsiahnutých v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 k Zmluve o dielo, je potrebné vykonať zmeny rozsahu plnenia predmetu zmluvy dodatkom č. 2 k zmluve.
Po odfrézovaní asfaltových vrstiev na mostnom objekte sa zistil skutkový stav nosnej konštrukcie a jej spádovej vrstvy, ktorá bola zdegradovaná a je nevyhnutné odstránenie zdegradovanej časti a zrealizovanie novej vrstvy, pričom je potrebné odstrániť nesúdržné časti dobetonávky v časti medzi nosníkmi, ktoré tvoria nosnú konštrukciu.
Pri výkopových prácach pred mostným objektom (v smere na Liptovskú Lúžnu) bolo zistené, že podložie, nachádzajúce sa v danom mieste je nesúdržné a málo spevnené. Nakoľko je nutné zabezpečiť plynulý a bezpečný prechod medzi mostným objektom a cestným telesom, je nutné vybudovať novú prechodovú oblasť za mostným objektom. Technické riešenie prechodovej oblasti je navrhnuté ako vybudovanie nábehovej dosku z betónu.
Pri realizovaní prác na spodnej stavbe v mieste založenia opôr bol, po dočasnom odklonení toku, zistený väčší rozsah ich podmytia, ako bolo predpokladané v projektovej dokumentácií. Vzniknutý stav je následkom zvýšenej intenzity vodného toku v období medzi spracovaním projektovej dokumentácie (05/2019) a začiatkom realizácie Diela (08/2020). Z dôvodu tohto skutkového stavu opôr je nevyhnutné zabezpečiť stabilizáciu podmytých opôr.
Vzhľadom na nízku intenzitu dopravy v danej lokalite je možné práce realizovať za použitia dočasného dopravného značenia bez svetelnej signalizácie, z tohto dôvodu nebolo potrebné osadiť semaforovú súpravu, ako bolo uvažované v projekte.
Počas realizovania prác v mostnom otvore a pri oporách mostného objektu bolo zistené, že predpokladaný nános segmentov sa za rubom opory nenachádza. Vzniknutý stav je výsledkom povodňovej aktivity vodného toku, ktorá nastala ešte pred začiatkom realizovania prác.


Winner: Hydroservice, spol. s r.o.