Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-03-14
Buyer: ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Country: BG
Region: Yuzhen tsentralen
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Допълн. услуги по п-т BG161PO004-1.0.01-0005 Реконстр. и електриф. на жп линия Пловдив-Свиленград по ко-ри IV и IX, Фаза 2: У-к Първомай-Свиленград. Упр. на нез. стр. надзор и Инженер по ФИДИК до зав. на проекта.
Допълн. услуги по п-т BG161PO004-1.0.01-0005 Реконстр. и електриф. на жп линия Пловдив-Свиленград по ко-ри IV и IX, Фаза 2: У-к Първомай-Свиленград. Упр. на нез. стр. надзор и Инженер по ФИДИК до зав. на проекта
Допълнителни услуги по проект BG161PO004-1.0.01-0005 „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград“; Упражняване на независим строителен надзор и Инженер по ФИДИК до завършването на проекта.
Допълн. услуги по п-т BG161PO004-1.0.01-0005 Реконстр. и електриф. на жп линия Пловдив-Свиленград по ко-ри IV и IX, Фаза 2: У-к Първомай-Свиленград. Упр. на нез. стр. надзор и Инженер по ФИДИК до зав. на проекта
Дружеството „Рубикон инженеринг“ ООД с ЕИК 130072501, се преобразува в дружество „Рубикон инженеринг“ ЕАД със смяна на правноорганизационната си форма и ЕИК 203068713.
Допълнителни услуги по проект BG161PO004-1.0.01-0005 „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград“; Упражняване на независим строителен надзор и Инженер по ФИДИК до завършването на проекта.
Допълн. спораз. № 1 от 1.9.2016 г. Дейностите на Консултанта в договорения срок, се променят в съответно променените срокове за работите на строителство: дог. № 3888/19.01.2012 г. до 16.11.2016 г.; дог. № 3889/19.01.2012 до 15.3.2016, дог. № 3890/19.01.2012 г. до 18.11.2016 г., дог. Europeaid/124429/D/WKS/BG до 28.11.2016 г. Дог. № 4732/04.09.2014 е с глобална сума и се базира на реално отработеното време от екипа и договор. хонорари. Поради необходимостта договор. и възложени консулт. услуги да се изпълняват в пълния им обем от екипа за по-дълъг срок от предвидения е одобрено усвояване на непредвидени разходи, което покрива човекодни на експерти до 14.11.2016 г., т.е преди приключване на проекта. В съответствие с оставащите за изпълнение и завършване видове и обем СМР по проекта е предвиденото увеличение на цената на база на догов. хонорари по дог. и прогнозираните допълнит. човекодни на експертите, което възлиза на 299 340 BGN без ДДС и е по-малко от 50 % от ст/ста на договора - 11 399 880 BGN без ДДС.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 116, ал. 2 от ЗОП, срокът за изпълнение на дейностите, както и за завършване на всички услуги в обхвата на договора се променя на 28.2.2017 г. В съответствие с оставащите за изпълнение и завършване видове и обем строителни и инсталационни работи по проекта, предвиденото увеличение на цената на база на договорените хонорари по договор № 4732/04.09.2014 г. и прогнозираните допълнителни човекодни за увеличаване на човекодните на съответните експерти/специалисти от екипа на Консултанта възлиза на 299 340 BGN без ДДС и не надхвърля с повече от 50 % стойността на основния договор — 11 399 880 BGN без ДДС.


Winner: Консорциум „ПСРСТ“