Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-06
Buyer: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: 3838 j. Bodrogkeresztúr-Tokaj összekötő út 0+150-6+545 km szelvények közötti szakaszon, 6395 méter hosszban.
Az építési beruházás jellegét és teljes mennyiségét, illetve az igények és követelmények részletes meghatározását a kiadott műszaki dokumentáció és az árazandó költségvetés tartalmazza.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
2) 2022.11.11. napján a szerződés módosításra került a vállalkozói díj és a teljesítési határidő vonatkozásában. (1.sz. módosítás)
A vállalkozói díj a módosítás következtében nettó 1 402 358 116 Ft lett, a teljesítési határidő pedig 281 naptári napban került meghatározásra.
Vállalkozó 2021.10.11.-én kapott munkaterületet. A téli üzem kezdete miatt ugyanezen a napon Vállalkozó visszaadta a munkaterületet a Megrendelőnek.
Téli üzemet követően a Vállalkozó 2022.03.16 -án újból átvette a munkaterületet. (2022. 03.16. - 2022.08.08. között 145 nap teljesítés történt.) 2022.08.08-án a Vállalkozó akadályközlést jelentett be, melyben tájékoztatta a Megrendelőt, hogy Tokaj város és a NIF Zrt. megbízásából kerékpárút építési munkálatok zajlanak. Emiatt a munkaterületet nem adta vissza, hanem a teljesítés 2022.12.01-jéig folyamatos maradt. (2023.08.08.-2023.12.01. között 115 nap teljesítés)
Mivel a kerékpárút építés során közműfektetési és támfalépítési munkálatok is történtek, melyek akadályoztatták Vállalkozót a munkálatok további elvégzésében, ezért a Vállalkozási szerződés módosításra került 2022.11.11-én, melyben a teljesítés 210 nap helyett 281 napban került meghatározásra.
A munkaterületet a Vállalkozó 2022.12.01-én visszaadta a Megrendelőnek téli üzemeltetésre 2023.03.13-áig. Ezalatt teljesítés nem történt.
A téli üzemet követően, 2023.03.13 keltezéssel Vállalkozó újabb akadályközlést jelentett be a támfal építési munkálataira hivatkozva, ugyanis a munkálatok elhúzódtak, a munkaterület nem volt alkalmas munkavégzésre.
Az akadályközlést követően a munkaterületet Vállalkozó 2023.09.04-én vette vissza, és folytatta a teljesítést.
A szerződő felek az Eredeti szerződés ellenértékét az 1. számú módosításban növelték, jelen 2. számú módosításban pedig az elmaradó tételek miatt csökkentik az alábbiak szerint:
2. számú módosítás ellenértéke: nettó 1 387 488 919, azaz az 1. számú módosításban szereplő nettó 1 402 358 116 Ft ellenérték csökken nettó 14 869 197 Ft-tal.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti 15%-os korlát meglétének a vizsgálatakor mindig az eredeti szerződében szereplő ellenszolgáltatást kell alapul venni, az Eredeti szerződés értéke növekszik a 2. sz. módosítás következtében nettó 83 312 083 Ft-tal. (1. számú melléklet)


Winner: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság