Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-20
Buyer: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.1.5+6 - Neubau Böschung + HWS-Wand, Erweiterung Brücke, Straßenbau, NTV 01
11,5 m Baugrubenverbau - Tiefe 1,5-3,9 m, 3.823 m³ Boden lösen und laden - BK 3-5 < Z2 gemäß TR LAGA, 6.012 m² Kampfmitteluntersuchung (Oberflächensondierung 3.202 m² Baufeld und 2.810 m² Gewässer), 205 m Böschungsfußsicherung und Blocksteinvorlage 1 reihig (Mindestgewicht 4,5 t), 525 m² Steinsatz in Beton aus Wasserbausteinen (Gneis) - HMB 3000/6000, 181 m³ Schüttung herstellen aus Steinen Fußvorlage Ufermauer (HMB 300/1000), 86,0 m² Trockenmauer mit lagerhaften Blocksteinen (KL 60-150 cm H bis 5 m), 5,30 m Verlängerung Brückenfeld und Stahlkonstruktion mit Holzbelag, 393 m offene Wasserhaltung Flöha, 48,0 St. Unterfangung/Gebäudesicherung/Böschungssicherung mit Mikropfahl Ø 100 mm-Länge 7,0 m bis 10,0 m, 26,0 m³ Spritzbeton C 25/30 für Baugrubensicherung, 2,00 St. Großbohrpfähle (Pfahldurchmesser 0,62 m- Länge ca. 7,3 m), 28,0 t Betonstahl BSt 500 B, 220 m³ bewehrter Beton C 30/37 (Fundament, Rampe, Wandschaft), 12,20 m³ bewehrter Beton C 25/30 LP (Kappe), 6952 m³ uR Entkernung und Komplettabbruch Freiberger Straße 9+11, 295 m² Ausbau und Separierung Asbestzementplatten AVV 17 06 06*, 70 m³ Ausbau und Separierung Dämmstoffe AVV 17 06 03*, 149 m² Verblendung Stützwand aus Naturstein (Gneis), 65,7 m Füllstabgeländer auf Stützwand, 6,16 m² mobiles Schutzwandsystem IBS als Dammbalkensystem (Stauhöhe 773 mm), 770 m² Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn (Dicke ü. 3-6 cm), 1.140 m² Asphalttragschicht aus AC 22 T N herstellen (Dicke 8 cm), 1.330 m² Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N herstellen (Dicke 4 cm)
Hochwasserschutzmaßnahmen an der Flöha in Olbernhau - VGE 1.1.5+6 - Neubau Böschung + HWS-wand, Erweiterung Brücke, Straßenbau
Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.
11,5 m Baugrubenverbau - Tiefe 1,5-3,9 m, 3.823 m³ Boden lösen und laden - BK 3-5 < Z2 gemäß TR LAGA, 6.012 m² Kampfmitteluntersuchung (Oberflächensondierung 3.202 m² Baufeld und 2.810 m² Gewässer), 205 m Böschungsfußsicherung und Blocksteinvorlage 1 reihig (Mindestgewicht 4,5 t), 525 m² Steinsatz in Beton aus Wasserbausteinen (Gneis) - HMB 3000/6000, 181 m³ Schüttung herstellen aus Steinen Fußvorlage Ufermauer (HMB 300/1000), 86,0 m² Trockenmauer mit lagerhaften Blocksteinen (KL 60-150 cm H bis 5 m), 5,30 m Verlängerung Brückenfeld und Stahlkonstruktion mit Holzbelag, 393 m offene Wasserhaltung Flöha, 48,0 St. Unterfangung/Gebäudesicherung/Böschungssicherung mit Mikropfahl Ø 100 mm-Länge 7,0 m bis 10,0 m, 26,0 m³ Spritzbeton C 25/30 für Baugrubensicherung, 2,00 St. Großbohrpfähle (Pfahldurchmesser 0,62 m- Länge ca. 7,3 m), 28,0 t Betonstahl BSt 500 B, 220 m³ bewehrter Beton C 30/37 (Fundament, Rampe, Wandschaft), 12,20 m³ bewehrter Beton C 25/30 LP (Kappe), 6952 m³ uR Entkernung und Komplettabbruch Freiberger Straße 9+11, 295 m² Ausbau und Separierung Asbestzementplatten AVV 17 06 06*, 70 m³ Ausbau und Separierung Dämmstoffe AVV 17 06 03*, 149 m² Verblendung Stützwand aus Naturstein (Gneis), 65,7 m Füllstabgeländer auf Stützwand, 6,16 m² mobiles Schutzwandsystem IBS als Dammbalkensystem (Stauhöhe 773 mm), 770 m² Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn (Dicke ü. 3-6 cm), 1.140 m² Asphalttragschicht aus AC 22 T N herstellen (Dicke 8 cm), 1.330 m² Asphaltdeckschicht aus AC 8 D N herstellen (Dicke 4 cm)
Die Nachtragsleistung wird zugeordnet § 132 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2a) und b), Nr. 3 und Abs. 3Die zusätzlichen Leistungen machten sich erforderlich aufgrund der Festlegung des Auftraggebers und der Empfehlung des Beweissicherers, neben einer Beweisaufnahme vor Baubeginn und nach Abschluss der Baumaßnahme, baubegleitende Erschütterungsmessungen vorzunehmen. Diese dienten dazu entstehende Gebäudeschäden auszuschließen, speziell vor dem Hintergrund der alten Bausubstanz, und Vermengungen von Vorschädigungen mit möglichen Schäden aus der Baumaßnahme zu vermeiden. Neben der fachl. Notwendigkeit wurden hierzu von den Anwohnern entsprechende Forderungen in Anhörungsverfahren gestellt. Ohne Zusicherung solcher Messungen wäre die vorherige Einwilligungserklärung zur Baumaßnahme und zur bauzeitl. Nutzung während der Baumaßnahme in vielen Fällen nicht erteilt worden. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich.


Winner: LSTW Landschaftsgestaltung Straßen-, Tief- und Wasserbau GmbH