Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-21
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Slovenská republika. Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, okres Kysucké Nové Mesto, katastrálne územia Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Radoľa.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto,
Slovenská republika. Predmetná stavba je umiestnená v Žilinskom kraji, okres Kysucké Nové Mesto, katastrálne územia Kysucké Nové Mesto, Oškerda, Radoľa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Žilina (Brodno) Kysucké Nové Mesto,
Pokyn na zmenu č. 10 rieši zmenu materiálu pri budovaní násypu počas zimného obdobia. Zemina s hydraulickým spojivom bude nahradená lomovým kameňom. Uvedenou zmenou dôjde k úspore finančných prostriedkov a tiež k zníženiu odobratého množstva materiálu zo skládky v Čadci. Pokyn na zmenu sa uzatvára podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO. Zmenu je nevyhnutné zrealizovať z dôvodu vyhnutia s a predĺženiu lehoty výstavby a posunom míľnikov. Zmenou sa mení technické riešenie objektu SO 231. V zmysle Technickej správy DSP/DRS sa násypy SO 113 Prepojenie ciest I/11 MK v Kysuckom Novom Meste budujú z podmienečne vhodných zemín (v Súťažných podkladoch Objednávateľ určil Skládku výkopovej zeminy na parcele č. 7119/3 v k.ú. Čadca) s chemickou úpravou hydraulickým spojivom.
Zhotoviteľ preto predložil návrh technického riešenia, ktorým sa mení technologický postup budovania násypu na SO 113 upravený technickou správou podľa predchádzajúcej vety a ktorý je predmetom tohto súhlasu. Zmena pôvodného Zhotoviteľa nie je možná z technických dôvodov, pretože: predmetné práce súvisiace s realizáciou sú priamo naviazané na realizáciu stavebných prác Zhotoviteľa, na ktoré drží v zmysle Zmluvy Záručnú dobu po dobu 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu na časť Diela podľa podčlánku 10.2. Zmluvných podmienok FIDIC. V prípade nezabezpečenia prác Zhotoviteľom by bola ohrozená plynulá realizácia prác na kľúčových objektoch stavby potrebných pre sprejazdnenie, pričom nevykonanie zmeny technologického budovania násypov na SO 113 by malo negatívny dopad na Cenu diela a Lehotu výstavby. Zároveň v prípade nevydania predmetného súhlasu Objednávateľa by nebol zabezpečený sledovaný cieľ a požiadavka vedenia NDS eliminácia sklzu avizovaného Zhotoviteľom, ktorý je predmetom Nároku č. 14, spočívajúceho v posune Lehoty výstavby a splnenia stanovených Míľnikov. Eliminácia v zmysle predloženého návrhu Pokynu na Zmenu č.10 predstavuje pre NDS úsporu vo výške 9.450,00,- EUR a časové skrátenie avizovaného predĺženia Lehoty výstavby o 30 dní.
Predmetné práce sú priamo naviazané na realizáciu stavebných/dokončovacích prác Zhotoviteľa, na ktoré drží v zmysle Zmluvy Záručnú dobu po dobu 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu na časť Diela podľa podčlánku 10.2.Zmluvných podmienok FIDIC.
3.výpoveď zmluvy v prípade výpovede zmluvy (odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny rozsahu prác nie je možné) má
4.nový proces verejného obstarávania príprava súťažných podkladov a riziko zvýšených cien v rámci predkladaných


Winner: Metrostav DS a.s.