Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-08
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221242 | 45221247 | 45234100

Technical requirements: Neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St, Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St, Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m
Gemäß Bauvertrag ist bei der Erneuerung Tunnel Wittighausen am Südportal der Anfahrtsvorgang, sowie am Nordportal der Durchschlagsbereich mittels Rohrschirm herzustellen. Die HLV-Position 5.3.180 sowie 5.3.410 in Verbindung mit der Baubeschreibung Ziff. 0.6.3.3.12 und den Ausschreibungsplan 3.3.4.1.7 beschreiben die Herstellung/Anforderungen der Rohrschirme. Dabei wird erwähnt, dass die Rohre mit 6 Verpressöffnungen je Meter auszustatten sind. Im Zuge der Ausführung Portal Süd ergaben sich Spülwasserverluste beim Bohren (Austritt von Wasser im Bestandstunnel – einige Meter entfernt von Bohrung), sodass tlw. das zerkleinerte Bohrgut nicht planmäßig aus den Rohren gespült werden konnte. Dadurch kam es zu erschwerten/verhinderten Herausziehen des Bohrgestänges mit der Folge von Abrissen von Bohrkronen bzw. Verbindungsadaptern. Im Zuge der Herstellung des Rohrschirmes am Nordportal (Durchschlagbereich) wurden aus den Erfahrungen am Rohrschirm Süd die Öffnungen der Rohrschirm-Rohre mit Verpressventilen ausgestattet. Dies erbrachte den gewünschten und planmäßigen Fortschritt/kontinuierlichen Austrag des Bohrkleins aus den Rohrschirmrohren. Der Einsatz der Verpessventile ist im bauvertraglichen Umfang nicht enthalten, jedoch erforderlich geworden, um den Rohrschirm vertragsgemäß herzustellen.
Ein Wechsel der ausführenden Firma durch eine erneute Ausschreibung der bereits beauftragten Leistung würde Verzögerungen, Zusatzkosten sowie eine erschwerte Zuordnung der Verantwortlichkeiten und Ansprüche verursachen. Für das Projekt liegt ein forcierter Terminplan vor. Verzögerungen im Bauablauf würden die termingerechte IBN gefährden und hätten weitreichende Auswirkungen auf den Betrieb der DB zur Folge.


Winner: ARGE Tunnel Wittighausen c/o Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG