Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-07
Buyer: AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 48218000 | 72260000: Software-related services

Technical requirements: DMS-UL-E-16 DMS One Ultimate Integration Modul egyösszegű szerver licenc /integráció 1 Integrációs modul szerver licenc egyösszegű kifizetéssel integrált rendszerenként
DMS-SUP-KS-43 Tanácsadó (analyst) / nap 25 Iratkezelési szakember által biztosított szolgáltatás, a szoftver bevezetésével, konfigurálásával kapcsolatos napidíj
DMS-UL-E-17 DMS One Ultimate SZEÜSZ, KEÜSZ Integrációs Modul egyösszegű szerver licenc /ÜSZ 4 SZEÜSZ, KEÜSZ integrációhoz szükséges modul szerver licenc egyösszegű konstrukcióban ÜSZ-önként (pl.:HKP, RNy, DHSZ,cégkapu, ÖNY,eHR, KEAESZ, Posta SZEÜSZ).
DMS-SUP-KS-45 Projektvezető / nap 14 Projektmenedzsment feladatok ellátását biztosító szakember napidíja
DMS-SUP-KS-44 Tanácsadó (expert) / nap 28 Senior iratkezelési szakember által biztosított szolgáltatás, a szoftver bevezetésével, konfigurálásával kapcsolatos napidíj
DMS-UL-E-16 DMS One Ultimate Integration Modul egyösszegű szerver licenc /integráció 1 Integrációs modul szerver licenc egyösszegű kifizetéssel integrált rendszerenként
DMS-SUP-KS-43 Tanácsadó (analyst) / nap 25 Iratkezelési szakember által biztosított szolgáltatás, a szoftver bevezetésével, konfigurálásával kapcsolatos napidíj
DMS-UL-E-17 DMS One Ultimate SZEÜSZ, KEÜSZ Integrációs Modul egyösszegű szerver licenc /ÜSZ 4 SZEÜSZ, KEÜSZ integrációhoz szükséges modul szerver licenc egyösszegű konstrukcióban ÜSZ-önként (pl.:HKP, RNy, DHSZ,cégkapu, ÖNY,eHR, KEAESZ, Posta SZEÜSZ).
DMS-SUP-KS-45 Projektvezető / nap 14 Projektmenedzsment feladatok ellátását biztosító szakember napidíja
DMS-SUP-KS-44 Tanácsadó (expert) / nap 28 Senior iratkezelési szakember által biztosított szolgáltatás, a szoftver bevezetésével, konfigurálásával kapcsolatos napidíj
Vállakozó szerződéses feladatait az I. mérföldkő tekintetében határidőben, a szerződésben foglaltaknak megfelelő módon teljesítette, ugyanakkor a II. mérföldkő tekintetében olyan, a vállalkozási szerződés megkötésekor még nem ismert, előre nem látható, külső körülmények következtek be, melyek következtében Vállalkozó objektív okok miatt nem tudja a szerződésben megállapított határidőben feladatait teljesíteni a következőkben részletezett indokok miatt:
Megrendelő szakrendszerei a MAAP projektje keretében újulnak meg, melynek részeként a „Mezőgazdasági Adminisztratív Adatpolitika (MAAP) részeként az Okos Tesztüzemi Rendszer (Smart FADN) és az Okos Piaci és Árinformációs Rendszer (Smart PÁIR) kialakítása, továbbfejlesztése” tárgyú vállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) 2022.03.28-án lépett hatályba Megrendelő és a 4iG Nyrt. (, mint Fejlesztő) között. A szerződés keretében Fejlesztő az általa kialakítandó alkalmazás keretrendszer tekintetében vállalta Megrendelő meglévő informatikai alap és alkalmazás infrastruktúrájának használatát és a meglévő informatikai infrastruktúrába illeszkedő megoldás kialakítását, továbbá a fejlesztett Smart FADN és Smart PÁIR szakrendszerek tekintetében azok Megrendelő meglévő DMS One Ultimate iratkezelő rendszerével történő szakrendszer oldali integrációját.
A Fejlesztő a szerződése megvalósítása során, tervezési feladatainak keretében számba véve a kifejlesztendő alkalmazásfunkciók technológiai és egyéb függőségeit, valamint követelményeit iterációs tervet készített és adott át Megrendelőnek a közöttük létrejött szerződés szerinti teljesítési határidőben, 2022. augusztus 18-án.
A fejlesztés funkcióinak ütemezését meghatározó iterációs tervben meghatározottak szerint a DMS One szakrendszer oldali integrációs funkciók megvalósítását Fejlesztő az alkalmazásfejlesztési szerződése V. mérföldkövében, 2023.04.27-ig fogja megvalósítani.
Mindezek alapján Megrendelő számára a DMS One Zrt-vel történő eljárás előkészítése és vállalkozási szerződés megkötése előtt nem volt ismert, sem semmiféle módon előre látható, hogy a „Mezőgazdasági Adminisztratív Adatpolitika (MAAP) részeként az Okos Tesztüzemi Rendszer (Smart FADN) és az Okos Piaci és Árinformációs Rendszer (Smart PÁIR) kialakítása, továbbfejlesztése” tárgyú vállalkozási szerződés keretében Fejlesztő milyen módon fogja kialakítani a szerződéses keretek között tervezési feladatai során a megvalósítandó funkciók (és ezek részeként a DMS One szakrendszer oldali integrációs funkciók) pontos ütemezését. Fejlesztő a kialakítandó funkciók ütemezését meghatározó iterációs tervet szerződésszerűen 2022. augusztus 18-án adta át Megrendelőnek, így Megrendelő az iterációs tervben rögzített ütemezést, nem tudta/tudhatta a DMS One Zrt-vel kötött vállalkozási szerződése esetén a szerződés aláírását (2022. április 4.) megelőzően rendelkezésre bocsátani, az abban foglaltakat érvényesíteni.


Winner: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság