Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-08-21
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava krytu úseku silnice III/38815 mezi obcí Korouhvice, Hluboké u Dalečína, Veselí u Dalečína, Dalečín, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Stavba je v rámci projektu rozdělena na 3 etapy. Předmětný úsek začíná za obcí Korouhvice v km 0,000 (cca v km 4,850 provoz. st.), dále pokračuje kolem obce Hluboké, průtahem obce Veselí a končí v průtahu obce Dalečín na křižovatce se sil. III/35728 v km 7,828 (cca v km 12,678 provoz. st.).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmídl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava krytu úseku silnice III/38815 mezi obcí Korouhvice, Hluboké u Dalečína, Veselí u Dalečína, Dalečín, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Stavba je v rámci projektu rozdělena na 3 etapy. Předmětný úsek začíná za obcí Korouhvice v km 0,000 (cca v km 4,850 provoz. st.), dále pokračuje kolem obce Hluboké, průtahem obce Veselí a končí v průtahu obce Dalečín na křižovatce se sil. III/35728 v km 7,828 (cca v km 12,678 provoz. st.).
Prodlužuje se termín uvedení celé stavby do předčasného užívání z původního do 31.8.2019 na termín do 30.9.2019.
Ze zadávací dokumentace VZ bylo zřejmé, že realizace stavby vyžaduje 3 měsíce (viz objednatelem projednaný termín uzavření silnice od 1.6.2019 do 31.8.2019 v délce 92 dní). To odpovídá skutečnému rozsahu stavby, která je realizována v celkové délce téměř 8 km ve 3 etapách z důvodu možnosti dopravní obslužnosti obcí. K podpisu smlouvy došlo 18.6.2019, práce v uzavírce byly zahájeny v souladu se smlouvou do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo, 1.7.2019. Lhůta 92 dní bude dodržena stejně jako požadavek zadavatele a obcí na maximální využití období školních prázdnin z důvodu zmírnění dopadu stavby na dojíždění dětí do škol.


Winner: OHL ŽS, a.s.