Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-19
Buyer: Statutární město Brno
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71200000 | 71242000 | 71246000 | 71250000 | 71251000

Technical requirements: Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace investiční akce pro tři prioritní etapy protipovodňových opatření na tocích řek Svratky a Svitavy na území města Brna, definovaných v rámci Generelu odvodnění města Brna (v roce 2008) a prověřovací studie „Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků" (v roce 2015). Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy IX, X, XI - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
Doba trvání zakázky je stanovena v čl. V smlouvy na veřejnou zakázku, s ohledem na to, jak je doba trvání v čl. V smlouvy na veřejnou zakázku stanovena, není možné stanovit přesný konec doby trvání.
Doba trvání zakázky je stanovena v čl. V smlouvy na veřejnou zakázku, s ohledem na to, jak je doba trvání v čl. V smlouvy na veřejnou zakázku stanovena, není možné stanovit přesný konec doby trvání. Dodatkem č. 2 bylo deklarováno, že 16.11.2021 byl dán pokyn Objednatele Zhotoviteli k pozastavení plnění dle odst. II.1 c) Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele se zajištěním nezbytných podkladů a informací pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle odstavce IV.3. Smlouvy. Zhotovitel tento pokyn akceptoval a práce přerušil. Následně Objednatel 14.6.2022 vyzval Zhotovitele k pokračování prací na této části a doložil chybějící podklady a informace. Zhotovitel opětovně zahájil práce s termínem předání plnění k závěrečným připomínkám do 11.7.2022.
Změna závazku ze Smlouvy zahrnuje vícepráce ve výši 3 020 000,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 190 000,- Kč bez DPH. Z toho změna závazku podle § 222 odst. 4 Zákona činí vícepráce ve výši 169 000 Kč bez DPH, změna závazku podle § 222 odst. 5 Zákona činí vícepráce ve výši 2 609 000 Kč bez DPH a změna závazku dle § 222 odst. 6 Zákona činí vícepráce ve výši 242 000 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 190 000,- Kč bez DPH. Změna oznamovaná tímto formulářem je dle § 222 odst. 6 Zákona a činí celkem 432 000 Kč bez DPH.
Celková cena za plnění VZ po všech změnách provedených dodatkem č. 1 a 2 činí celkem 27.596.000,- Kč bez DPH.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.


Winner: AQUATIS a.s.