Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-02-05
Buyer: Община Варна
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45220000 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233120: Road construction works | 45233200

Technical requirements: Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура -пок 15, оп4
Обособена позиция 4: Подзона 4 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин“
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Подзона 4 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин “ обект шеста категория с Разрешително за строеж. За обекта не е необходим строителен надзор.
Подзона 4 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин “
При изпълнение на поръчката следва да се извърши Подзона 4 – включва и се ограничава от булеварди и улици: бул. “Сливница“, бул. „Васил Левски“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Пирин “ -обект шеста категория с Разрешително за строеж. За обекта не е необходим строителен надзор.
На основание чл.116,ал.1,т.3 от ЗОП във връзка с настъпили непредвидени обстоятелства на обекта, а именно:в рамките на изпълнение на обекта се е наложило спиране на строителните дейности поради лоши метеорологични условия.Възникнало забавяне при изпълнение на мероприятия, свързани с хоризонтална маркировка,поради множество паркирани МПС в подзоната.Предвид посоченото,дейностите на обекта не са завършили в определения срок.С оглед на обстоятелството,че продължава зимния сезон и вероятността от повторни спирания на строежа поради лоши метеорологични условия,СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:І.Изменя се чл.2, ал.1 и ал.2 в частта срокове за изпълнение, както следва:Чл.2.(1) Срок на договора:  до 30.05.2024 г.(2)Срок на изпълнение: до 30.03.2024г.
І.Изменя се чл.4 ,както следва:Чл.4.Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора,включително начисляване на последната дължима индексация,ако се дължи такава,но не по-късно от 30.05.2024г.
На основание чл.116,ал.1,т.3 от ЗОП във връзка с настъпили непредвидени обстоятелства на обекта, а именно:в рамките на изпълнение на обекта се е наложило спиране на строителните дейности поради лоши метеорологични условия.Възникнало забавяне при изпълнение на мероприятия, свързани с хоризонтална маркировка,поради множество паркирани МПС в подзоната.Предвид посоченото,дейностите на обекта не са завършили в определения срок.С оглед на обстоятелството,че продължава зимния сезон и вероятността от повторни спирания на строежа поради лоши метеорологични условия,СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:І.Изменя се чл.2, ал.1 и ал.2 в частта срокове за изпълнение, както следва:Чл.2.(1) Срок на договора:  до 30.05.2024 г.(2)Срок на изпълнение: до 30.03.2024г.
І.Изменя се чл.4 ,както следва:Чл.4.Срокът на действие на договора е до датата на изпълнение на възложените дейности по договора,включително начисляване на последната дължима индексация,ако се дължи такава,но не по-късно от 30.05.2024г.


Winner: ИНФРА ЕКСПЕРТ АД