Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2021-02-23
Buyer: Județul Sălaj
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works
Estimated value: 29627041.82 RON
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: „Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea)-Gălpâia-Romița (DJ 108A), km 0+000-8+600»”
Contractul are ca scop: „Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea) – Gălpâia – Romita (DJ 108A), km 0+000 – 8+600»” detaliat in urmatoarele etape:
— etapa I – elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE);
—— PAC + POE + PT + DDE + CS, documentații tehnice pentru obținere/actualizare avize/acorduri/autorizații: 753 085,94 RON, fără TVA;
— etapa 1 – elaborare documentații tehnice (PAC, POE, documentaţii pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 3 luni de la data menționată în ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 1;
— etapa 2 – elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT + DDE + CS), conform HG nr. 907/2016, va fi de maximum o lună de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după recepția documentației din etapa 1;
— etapa 3 – servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 4 pe aceeaşi perioadă de 18 luni de la data recepţiei documentaţiei tehnice aferente etapei 2 și obținerea AC, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voinţă expres al părţilor în acest sens și fără costuri suplimentare, în situaţia depăşirii, din motive independente de culpa autorității contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depăşire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către proiectant;
— etapa 4 – execuţie lucrări se va derula pe o perioadă de 18 luni de la data menționată în ordinul de începere lucrărilor, ordin ce va fi emis după recepția documentației tehnice aferente etapei 2 și obținerea autorizației de construire.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Modul de realizare a corespondentei intre autoritatea contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar „Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.
„Proiectare și execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare DJ 109R: DN 1G (Chendrea)-Gălpâia-Romita (DJ 108A), km 0+000-8+600»” detaliat in urmatoarele etape:
— etapa I – elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor si a proiectului de organizare a execuţiei lucrarilor (PAC si POE);
— etapa 1 – elaborare documentații tehnice (PAC, POE, documentaţii pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 3 luni de la data menționată în ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 1;
— etapa 2 – elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT + DDE + CS), conform HG nr. 907/2016, va fi de maximum o lună de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după recepția documentației din etapa 1;


Winner: Drum Construct
Award value: 29627041.82
Number of bids: 6