Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-05
Buyer: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Częstochowie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31200000 | 31320000 | 32500000 | 35100000: Emergency and security equipment | 45220000

Technical requirements: Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V w systemie  „pod klucz” na terenie działalności  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację wszystkich prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych w systemie „pod klucz” i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, jak i również wszelkie prace konieczne dla usunięcia wad i usterek na podstawie udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady, a także innych czynności oraz zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca w celu należytej realizacji Przedmiotu Zamówienia, w tym także takie, które - pomimo że nie zostały wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
Termin wnoszenia odwołań określa art. 515 Pzp. Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast. Pzp (Dział IX), tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, realizację wszystkich prac projektowych, dostaw, usług, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzyskanie decyzji udzielających pozwolenie na budowę, realizację robót budowlano-montażowych w systemie „pod klucz” i wypłatę wszelkich odszkodowań wynikających z wykonania tych robót oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej, jak i również wszelkie prace konieczne dla usunięcia wad i usterek na podstawie udzielanej gwarancji jakości i rękojmi za wady, a także innych czynności oraz zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca w celu należytej realizacji Przedmiotu Zamówienia, w tym także takie, które - pomimo że nie zostały wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
Zmiana załącznika nr 1 do Umowy - "Wykazu stawek nakładów netto" wraz z zasadami zlecania prac związanych z przyłączeniem odbiorców (IV i V grupa przyłączeniowa). Maksymalna wartość zobowiązania netto wynikająca z zawartej Umowy nie uległa zmianie.
W związku z wnioskiem wykonawcy o waloryzację przedmiotowej Umowy, argumentowanym drastycznym wzrostem cen materiałów, usług i robocizny, spowodowanym skutkami obostrzeń sanitarnych oraz sytuacją geopolityczną, związaną z wojną w Ukrainie, a w szczególności wzrostem cen podstawowych materiałów, tj.: kabli, przewodów, rozdzielnic, osprzętu, bednarki oraz cen paliwa, Zamawiający: 1) dokonał analizy obecnej sytuacji rynkowej; 2) zweryfikował informacje o wzrostach cen materiałów i urządzeń; 3) oszacował niezbędny, minimalny poziom waloryzacji stawek w obowiązującej umowie; 4) dokonał oszacowania ryzyka podjęcia decyzji o waloryzacji wynagrodzeń wykonawcy, jak również braku jej podjęcia. Ostatecznie, uznając argumenty/okoliczności podniesione przez wykonawcę za wiarygodne/rzeczywiste, a wniosek za uzasadniony, Zamawiający podjął decyzję o zmianie cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 1 do zawartej Umowy, bez zmiany maksymalnej wartości zobowiązania netto wynikającej z zawartej Umowy.


Winner: MBM–Instal Bartłomiej Musik