Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-08-20
Buyer: Land Baden-Württemberg, Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 5 - Umwelt, Referat 53.1
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71322400 | 71330000 | 71332000 | 71355000 | 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: DB-Ausgleichsmaßnahmen an GIO des RP Freiburg,  PN 09, Rückverlegung Neumagendamm und  PN 10 Umgestaltung Mündungsbereich Neumagen/Möhlin: Ingenieurleistungen
Das Regierungspräsidium Freiburg plant und baut in Abstimmung mit der Deutschen Bahn AG (DB) Renaturierungsmaßnahmen an den Gewässern I. Ordnung Neumagen und Möhlin bei Bad Krozingen-Biengen als Ausgleichsmaßnahme für den Aus- und Neubau der DB-Strecke zwischen Karlsruhe und Basel. Die Dämme sollen abschnittsweise in sechs Planungsabschnitten über ca. 2,5 km Gewässerlänge zurück verlegt und Strukturmaßnahmen am Gewässer umgesetzt werden.
Der zugehörige Ingenieurvertrag ist als Stufenvertrag aufgebaut und enthält Ingenieurleistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke nach § 42 HOAI 2009, örtliche Bauüberwachung, hydraulische Berechnungen, Vermessungsleistungen sowie geotechnische Leistungen (Gutachten für Dammplanung und zugehörige Feld- und Laborarbeiten zur Baugrunderkundung). Stufe I umfasst die Leistungen bis zur Vorplanung (HOAI LPH 1-2) mit begleitenden Leistungen der Hydraulik, Vermessung und Geotechnik. Stufe II umfasst die optionalen weiteren Leistungsphasen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (LPH 3-4), Stufe III die optionalen weiteren Leistungen der baulichen Umsetzung (LPH 5-9 und Örtliche Bauüberwachung).
DB-Ausgleichsmaßnahmen an GIO des RP Freiburg,  PN 09, Rückverlegung Neumagendamm und  PN 10 Umgestaltung Mündungsbereich Neumagen/Möhlin: Ingenieurleistungen
Der Hauptvertrag wurde mit Nachtragsvertrag Nr. 1 vom 17.07.2018 fortgeschrie-ben bzw. angepasst. Hierbei wurden die geänderten Randbedingungen, Projekt- und Gesetzesvorgaben berücksichtigt, die sich aus verschiedenen Abstimmungen ergeben haben. Die Vertragsänderungen wurden mit Bekanntmachung 20.07.2018 bekannt gemacht.
Der Gesamtumfang der beplanten Maßnahmen und das beauftragte Leistungsbild (Teilleistungen) ändern sich gegenüber dem ursprünglichen Auftrag (siehe Ziff. II.2.4) nicht. Die Vertragsänderungen sind in Ziff. VII.2.1) beschrieben.
Die folgenden, vom Auftragnehmer bereits großteils ausgeführten Leistungen sind auf Wunsch des Auftraggebers für einen neuen Konzeptvorschlag des Abschnitt 4 L zu wiederholen:
Aus diesen Wiederholungsleistungen resultiert eine Erhöhung des Auftragswertes um netto 29.588,26 EUR
Im Nachgang zu den Abstimmungen mit dem Vorhabensträger soll im Abschnitt 4 L ein alternativer Konzeptvorschlag ausgearbeitet und überprüft werden. Da der Auf-tragnehmer große Teile der Vor- und Entwurfsplanung und geringe Teile der Ge-nehmigungsplanung bereits erbracht hat sind für die Ausarbeitung des Konzeptvor-schlags Wiederholungsleistungen der Leistungsphasen 2 bis 4 erforderlich. Der Gesamtumfang (Maßnahmen) und Gesamtcharakter (Leistungsbild, enthaltene Teilleistungen) des Vertrags ändern sich hierdurch nicht. Die Wiederholungsleistun-gen werden als eine Änderung des Auftrags im Sinne § 132 (2) Nr. 2 eingestuft. Mit der Änderung wird der Preis um nicht mehr als 50 Prozent des Wertes des ur-sprünglichen Auftrags erhöht. Die Änderung ist somit zulässig.


Winner: Weiß Beratende Ingenieure GmbH