Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-07-22
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 45251100: Construction work for power stations | 45310000 | 79930000
Estimated value: 39250000 RON
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Descrierea lucrărilor obiect al contractului este enuntata in caietul de sarcini elaborat de CAIET  DE SARCINI  elaborat de ROENER ENERGYPRO SRL  nr. 81628 / 30.07.2024
Durata contractului este de  24 de luni , din care 18 luni implementare proiect si se va realiza in 2 etape :  

Etapa 1  -  Proiectare si pregatirea serviciilor  - 4 luni de la data emiterii ordinului de incepere din partea Beneficiarului 
In aceasta etapa se va realiza Proiectul tehnic, elaborat conform HG 907/2016 care va cuprinde cel putin următoarele:  realizarea de studii specifice (după caz), Proiectul Tehnic (incluzând piese scrise, desenate și detalii de execuție), verificarea tehnică a proiectelor, asistența tehnică a proiectantului pe parcursul execuției, alte servicii de proiectare, daca vor fi solicitate in vederea racordarii la Sistemul Energetic National a sistemului fotovoltaic, inclusiv proiectul as-built
Etapa 2  -  Executia lucrarilor  conform Proiectului tehnic aprobat si a Detaliilor de executie  - 14 luni de la finalizarea Etapei I si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor din partea Beneficiarului , 


Executarea propriu-zisa a lucrarilor   presupune  predarea amplasamentului catre contractor, executia efectiva a lucrărilor C+M , efectuarea de probe, teste si incercari, și PIF,.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. 
Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea Ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta.
Operatorii economici interesați de acestă procedura pot solicita clarificări privind documentația de atribuire inclusiv caietul de sarcini pana cel tarziu la termenul precizat mai sus.

Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. 
Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunțat anterior.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu raspunde la clarificari privind documentatia de atribuire, transmise ulterior datei precizate mai sus, indiferent de subiectul acestor clarificari.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
a) Pentru cea mai mare acordata sistemului se va acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare – 30 puncte;
b) Pentru celelalte perioade de garanție ofertate punctajul Pgaranție(n) se calculează proporțional, astfel: 
GS (n) =   30 puncte  x (Pgaranție ofertată (n))/(Pmax garanție acordată ),
unde:
	-GS(n) = punctajul pentru factorul de evaluare Garanție acordata sistemului
	-Pgaranție ofertată (n)  este perioada de garanție suplimentară a ofertei ”n” 
	-Pmax garanție acordată este cea mai mare perioadă de garanție suplimentară ofertată 
NOTA    - Pentru o perioadă de garanție ofertată de 60 de luni nu se acordă punctaj.
               - Pentru o perioadă de garanție ofertată mai mică de 60 de luni oferta este respinsă.
               - Pentru o perioadă de garanție ofertată mai mare sau egală cu 120 de luni se acordă punctajul maxim
Punctajul se acorda astfel:	
a)	Pentru un procent garantat  de 93% sau superior se acordă punctajul maxim alocat respectiv 5 puncte; 
b)	Pentru un procent garantat ≥92% si <93% se acordă punctajul de 4 puncte;
c)	Pentru un procent garantat ≥91% si <92% se acordă punctajul de 2 puncte;
d)	Pentru un procent garantat > 88% si <91% se acordă punctajul de 1 puncte
NOTA 
Pentru o depreciere a energiei produse de panourile fotovoltaice la 30 de ani de funcționare egala cu 88% nu se acordă punctaj ( 0 puncte ). 
Pentru procente mai mici de 88% oferta este respinsă.
În cadrul specificațiilor tehnice este prevazută o durată maximă de implementare (proiectare+execuție) de 18 luni, din care 14 luni sunt alocate execuției lucrărilor. 
e va acorda punctaj pentru orice durata de execuție a lucrărilor mai mică de 14 luni. 
Algoritm de calcul: 
a) Pentru cea mai mică durată de execuție a lucrărilor se acordă punctajul maxim alocat respectiv 25 de puncte; 
b) Pentru celelalte durate ofertate punctajul Pexecutie(n) se calculează proporțional, astfel: 
Pexecutie(n) = (/ Pmin executie / Pexecutie ofertata(n)) x 25 puncte, 
unde:
-Pexecutie(n) = punctajul pentru factorul de evaluare Durata de execuție lucrări 
-Pmin executie este cea mai mică durată de execuție lucrări ofertată 
-Pexecutie ofertată(n) este durata de execuție lucrări a ofertei ”n” 
NOTE:
Pentru o durată de execuție lucrări mai mică sau egală cu 10 luni se acordă punctajul maxim alocat acestui factor.
Pentru o durată de execuție lucrări egală cu 14 luni nu se acordă punctaj.
Pentru o durată de execuție lucrări mai mare de 14 luni oferta este respinsă.


Award value: 39250000
Number of bids: 2