Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-30
Buyer: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, Warszawa, 00-874 Polska; prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45221120 | 45231000 | 45233120: Road construction works | 71240000

Technical requirements: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) – węzeł „Łomża Południe” (bez węzła), na długości około 16,999 km [S61]
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej o nawierzchni z betonu cementowego, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, dróg dojazdowych (dodatkowych jezdni), dróg (dojazdów) technologicznych, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.
Zamówienie jest współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej POIS.03.01.00-00-0054/19-00 „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Śniadowo – w. Łomża Zachód” III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 3.1. Rozwój sieci drogowej i lotniczej sieci TEN-T Program O oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo”(z węzłem) – węzeł „Łomża Południe”(bez węzła), na długości około 16,999 km [S61]
Roboty dodatkowe polegające na opracowaniu projektu (wraz z uzyskaniem klauzuli zatwierdzenia przez zarządcę drogi) oraz wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania węzła Śniadowo jako początku drogi ekspresowej S61 od km 19+736,88 do 36+762,88 w ramach robót wykonywanych na kontrakcie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe (bez węzła)” na podstawie zawartej umowy nr 2410.10.2017/2018 z dnia  9 lutego 2018 r. z aneksami.
Jest to robota niezbędna do wykonania celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom docelowego układu drogowego realizowanego w ramach umowy nr 2410.10.2017/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. wraz z aneksami.
Roboty dodatkowe polegające na opracowaniu projektu (wraz z uzyskaniem klauzuli zatwierdzenia przez zarządcę drogi) oraz wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania węzła Śniadowo jako początku drogi ekspresowej S61 od km 19+736,88 do 36+762,88 w ramach robót wykonywanych na kontrakcie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe (bez węzła)” na podstawie zawartej umowy nr 2410.10.2017/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. z aneksami.
Jest to robota niezbędna do wykonania celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom docelowego układu drogowego realizowanego w ramach umowy nr 2410.10.2017/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. wraz z aneksami.
Dodatkowe zamówienie na wykonanie opracowania projektu (wraz z uzyskaniem klauzuli zatwierdzenia przez zarządcę drogi) oraz wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas funkcjonowania węzła Śniadowo jako początku drogi ekspresowej S61 od km 19+736,88 do 36+762,88 w ramach robót wykonywanych na Kontrakcie „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe (bez węzła)”, jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania odcinka. Nie jest dopuszczalne pozostanie węzła, bez odpowiedniego oznakowania informującego o zmianie ruchu oraz uniemożliwiającego ewentualne próby zjazdów w kierunku odcinka I będącego w fazie realizacji.


Winner: Polaqua Sp. z o.o.