Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-05-20
Buyer: Miasto Katowice
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45223500 | 45231300 | 45231400

Technical requirements: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Sądowa w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa”.
Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście-Załęże, w rejonie ulic Sądowej, Goeppert-Mayer, Sobieskiego, Gliwicka w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami istniejących sieci. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają - dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowl., przedmiary robót, warunki realizacji przedmiotu zamówienia. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób - art. 29 ust. 3a ustawy - zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby zatrudnione zgodnie z opisem pkt. 10.6 SIWZ.
Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Sądowa w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Sądowa”.
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Budowa węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Śródmieście-Załęże w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami istniejących sieci w zakresie: wyk. organiz. ruchu, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, uzdatnienia podłoża, przebud. Infrastr. drogowej, bud. parkingów, miejsc postojowych dla autobusów, budynku obsługi podróżnych wraz z instal. wod-kan., c.o., wentylacją, klimatyzacją, elektr., teletech. i nagłośnieniem, bud. wiaty peronowej, rowerowej, wiat przystankowych, punktu postoju taksówek, Kiss&Ride, wyk. oświet. terenu inwestycji, monitoringu wizyjnego, przebud. i budowy sieci uzbrojenia terenu, zabezpieczenie w zakresie sieci gaz., ciepłowniczej, teletechnicznej, wodociągowej i kanaliz., przeb. istn. ciągów pieszych i rower.,wyk. Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, biletomatów, instalacji nagłośnienia, wyk. małej architektury, zieleni, aktualizacji proj. docelowej organiz. ruchu z sygnalizacją świetlną
I. Dnia 12.3.2019 r. Aneksem nr 2/19 dokonano zmiany umowy podstawowej IN/17/18 z dnia 15.2.2018 r, poprzez wprowadzenie robót dodatkowych w zakresie wykonania dodatkowych robót teletechnicznych – konieczność wykonania przebudowy odkrytych kabli podczas prowadzenia robót drogowych - sieci niezinwentaryzowane w projekcie wykonawczym i na mapach geodezyjnych - Protokół konieczności nr 002/TE z dnia 12.9.2018 r., zatwierdzony przez Zamawiającego /zatwierdzona wartość kosztorysowa zmian branży teletechnicznej +320 295,18 PLN netto;
II. W wyniku wprowadzenia do umowy robót dodatkowych i podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy zmienia się § 10 ust. 1 umowy, który otrzymuje brzmienie: „1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne w wysokości brutto 59 137 066,14 PLN (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć zł, 14/100) w tym:
a) wartość kosztorysowa robót - 46 299 573,86 PLN netto (uwzględniająca zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp)
b) wartość robót dodatkowych objęta niniejszym aneksem - 1 459 046,52 PLN netto (uwzględniająca zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) Pzp)
c) wartość robót dodatkowych nie objętych projektem - 320 295,18 PLN netto (uwzględniająca zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3) Pzp).
Zmiana umowy na podstawie art 144 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp. Podczas prowadzenia robót drogowych zostały odkryte kable niezinwentaryzowane w projekcie wykonawczym i na mapach geodezyjnych dla celów projektowych, po przeprowadzonym wywiadzie został ustalony właściciel PKP Telkom. Ustalono, ze dla dalszego prowadzenia prac niezbędna jest przebudowa przedmiotowej sieci. Konieczność zmiany umowy spowodowana była okolicznościami, których zamawiający nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


Winner: Budimex S.A.