Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-01
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Výstavba obchvatu Doudleb n.O.. Obchvat je napojen na stávající silnici I/11 v km 81,019 provozního staničení a je ukončena napojením na stávající okružní křižovatku v km 84,061 provozního staničení. Trasa se skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků s přechodnicemi. Celková délka SO 101 je 2780 m. Na hlavní trase se nachází tři mostní objekty: SO 201 most přes místní komunikaci SO 104 je tvořena monolitickým ŽB rámem s délkou přemostění 9,18m a SO 202, SO 203 které jsou navrženy jako rámové mosty z důvodu převedení občasné vodoteče. K ochraně zástavby před hlukem jsou navrženy 2 protihlukové stěny.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
V rámci této změny došlo k upřesněním provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž tyto změny nelze považovat za Měření dle §7, odst. (2) SGŘ č. 18/2017 ver. 1.3. V zadávací dokumentaci stavby (PDPS) je na horním povrchu příčle rámové konstrukce navrženo provedení spádové vrstvy z betonu s vyztužením z KARI sítí v celé ploše nosné konstrukce bez kotvení spádové vrstvy betonářskou výztuží. V průběhu výstavby při podrobném rozpracování dílčích postupů v rámci dopracování PDPS, bylo do RDS zohledněno znění ČSN 73 6242 a následně doplněno provedení dodatečného přikotvení spádové vrstvy betonářskou výztuží k hornímu povrchu příčle rámové konstrukce mostu.
Dále bylo při tvorbě RDS, ve fázi podrobného dopracování dílčích postupů, navýšeno množství separační geotextílie, která byla v PDPS navržena pod sanační vrstvou základů, o množství v místě drenážního odvodnění, jehož rozsah a výsledný způsob provedení je realizační dokumentací upřesněn dle konkrétních návazností.
Určením přesných pracovních postupů a materiálových prvků, byl v rámci realizační dokumentace upřesněn rozsah lemování zpevnění lomovým kamenem do betonu dle aktuálních vzorových listů. V rámci PDPS bylo navrženo provedení všech prahů z prostého betonu s betonovou obrubou, kdežto dle RDS budou betonové obruby do betonového prahu použity jen na bočním okraji terénu.
V rámci této změny došlo k upřesněním provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, přičemž tyto změny nelze považovat za Měření dle §7, odst. (2) SGŘ č. 18/2017 ver. 1.3. V zadávací dokumentaci stavby (PDPS) je na horním povrchu příčle rámové konstrukce navrženo provedení spádové vrstvy z betonu s vyztužením z KARI sítí v celé ploše nosné konstrukce bez kotvení spádové vrstvy betonářskou výztuží. V průběhu výstavby při podrobném rozpracování dílčích postupů v rámci dopracování PDPS, bylo do RDS zohledněno znění ČSN 73 6242 a následně doplněno provedení dodatečného přikotvení spádové vrstvy betonářskou výztuží k hornímu povrchu příčle rámové konstrukce mostu.
Dále bylo při tvorbě RDS, ve fázi podrobného dopracování dílčích postupů, navýšeno množství separační geotextílie, která byla v PDPS navržena pod sanační vrstvou základů, o množství v místě drenážního odvodnění, jehož rozsah a výsledný způsob provedení je realizační dokumentací upřesněn dle konkrétních návazností.
Určením přesných pracovních postupů a materiálových prvků, byl v rámci realizační dokumentace upřesněn rozsah lemování zpevnění lomovým kamenem do betonu dle aktuálních vzorových listů. V rámci PDPS bylo navrženo provedení všech prahů z prostého betonu s betonovou obrubou, kdežto dle RDS budou betonové obruby do betonového prahu použity jen na bočním okraji terénu.


Winner: STRABAG a.s.