Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-31
Buyer: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331000: Solar panels | 45000000: Construction work | 45111100 | 45261300 | 45261400

Technical requirements: A felújítandó létesítmény egy jelenleg is üzemelő bölcsőde, melyet Köves Emil Ybl díjas építész tervezett. A bölcsőde földszintes, két épületrészből áll, melyet középen egy átjáró folyosó köt össze. Az épületben 6 db csoportszoba található a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel, vizesblokkal, öltözővel, valamint egy főzőkonyhával. Nyertes Ajánlattevő feladata a bölcsőde energetikai korszerűsítése, hőszigetelése, tető rétegrendjeinek cseréje, nyílászárók cseréje, valamint a tetőn napelemek elhelyezése.
Az energetikai korszerűsítés során az északi és déli homlokzati falak 15 cm dryvit hőszigetelést kapnak, a keleti és nyugati kőburkolatú végfalak pedig belülről lesznek leszigetelve. Az összekötő „nyaktag” külső kontúrja nem változik, a főépületegységgel egyező módon kerül felújításra. Az átjáró kialakítása során egy udvari ajtót is kialakításra kerül. A homlokzati felületek hőszigetelése a talajszint alatt is folytatódnak, az alapozás geometriájától függően 40-50 cm mélységig. A meglévő nyílászárók bontásra kerülnek, új, műanyag, hőszigetelt fehér nyílászárók kerülnek beépítésre (U=1,0 W/m2K). A déli udvari homlokzaton lévő meglévő árnyékolók szerkezete megtartásra, felújításra kerül, valamint motoros mozgatású lesz. A tetők alatti 2 soros homlokzati üvegtéglák kibontásra kerülnek, helyére szintén hőszigetelt műanyag nyílászárók lesznek beépítve részben fix, részben bukó szárnnyal, kézi táv mozgatással. A meglévő tető rétegrendjének visszabontása szükséges a vasbeton födémszerkezetig, és új, energetikailag megfelelő rétegrend építése lett előirányozva. Az épület fűtése távfűtéssel van megoldva, ezért az energetikai korszerűsítés során a megújuló energiát napelemekkel lesz biztosítva. Az energetikai számításban és a gépészeti leírásban részletezettek szerint kerülnek fel a napelem panelek mind a két épületszárny déli tetőfelületére. A bölcsőde energetikai korszerűsítése mellett az akadálymentesítési munkálatok elvégzésére is sor kerül. Az épület észak-nyugati bejáratát úgy kell átalakítani, hogy azon akadálymentesen is be lehessen közlekedni. Ezen bejáratnál jelenleg is van egy rámpa, azonban annak lejtése nem felel meg az jelenlegi előírásoknak. A rámpa átalakítása szükséges, tovább a bejárattól az udvar felé is kiépítendő egy úgy rámpa, hogy az udvart is meg lehessen akadálymentesen közelíteni. A jelenlegi kerítés úgy alakítandó át, hogy egy kis kapu építendő a bejárat és az udvari rámpa közé, hogy az udvar zárható legyen. Az épületen belül ennél az észak-nyugati bejáratnál kerül kialakításra az akadálymentes WC-mosdó, valamint egy foglalkoztató helyiség megközelítése lesz biztosítva 3 db belső ajtó cserélésével a fogyatékkal élők számára (akadálymentes műszaki leírás alapján).
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
A felújítandó létesítmény egy jelenleg is üzemelő bölcsőde, melyet Köves Emil Ybl díjas építész tervezett. A bölcsőde földszintes, két épületrészből áll, melyet középen egy átjáró folyosó köt össze. Az épületben 6 db csoportszoba található a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel, vizesblokkal, öltözővel, valamint egy főzőkonyhával. Nyertes Ajánlattevő feladata a bölcsőde energetikai korszerűsítése, hőszigetelése, tető rétegrendjeinek cseréje, nyílászárók cseréje, valamint a tetőn napelemek elhelyezése.
Az energetikai korszerűsítés során az északi és déli homlokzati falak 15 cm dryvit hőszigetelést kapnak, a keleti és nyugati kőburkolatú végfalak pedig belülről lesznek leszigetelve. Az összekötő „nyaktag” külső kontúrja nem változik, a főépületegységgel egyező módon kerül felújításra. Az átjáró kialakítása során egy udvari ajtót is kialakításra kerül. A homlokzati felületek hőszigetelése a talajszint alatt is folytatódnak, az alapozás geometriájától függően 40-50 cm mélységig. A meglévő nyílászárók bontásra kerülnek, új, műanyag, hőszigetelt fehér nyílászárók kerülnek beépítésre (U=1,0 W/m2K). A déli udvari homlokzaton lévő meglévő árnyékolók szerkezete megtartásra, felújításra kerül, valamint motoros mozgatású lesz. A tetők alatti 2 soros homlokzati üvegtéglák kibontásra kerülnek, helyére szintén hőszigetelt műanyag nyílászárók lesznek beépítve részben fix, részben bukó szárnnyal, kézi táv mozgatással. A meglévő tető rétegrendjének visszabontása szükséges a vasbeton födémszerkezetig, és új, energetikailag megfelelő rétegrend építése lett előirányozva. Az épület fűtése távfűtéssel van megoldva, ezért az energetikai korszerűsítés során a megújuló energiát napelemekkel lesz biztosítva. Az energetikai számításban és a gépészeti leírásban részletezettek szerint kerülnek fel a napelem panelek mind a két épületszárny déli tetőfelületére. A bölcsőde energetikai korszerűsítése mellett az akadálymentesítési munkálatok elvégzésére is sor kerül. Az épület észak-nyugati bejáratát úgy kell átalakítani, hogy azon akadálymentesen is be lehessen közlekedni. Ezen bejáratnál jelenleg is van egy rámpa, azonban annak lejtése nem felel meg az jelenlegi előírásoknak. A rámpa átalakítása szükséges, tovább a bejárattól az udvar felé is kiépítendő egy úgy rámpa, hogy az udvart is meg lehessen akadálymentesen közelíteni. A jelenlegi kerítés úgy alakítandó át, hogy egy kis kapu építendő a bejárat és az udvari rámpa közé, hogy az udvar zárható legyen. Az épületen belül ennél az észak-nyugati bejáratnál kerül kialakításra az akadálymentes WC-mosdó, valamint egy foglalkoztató helyiség megközelítése lesz biztosítva 3 db belső ajtó cserélésével a fogyatékkal élők számára (akadálymentes műszaki leírás alapján).
Egyenértékűség: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6)bek. A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a KD mellékleteként megküldött tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetések és a Megrendelői követelmények tartalmazzák.
1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük II. Szerződés tárgya pontját az alábbiak szerint módosítják:
Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánítással akként állapodnak meg, hogy a Vállalkozási szerződés tárgyát képezi a Vállalkozó által tett igénybejelentésben meghatározott műszaki tartalom módosítás, valamint az abban előterjesztett előre nem látható pótmunka és többletmunka elvégzése.
Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki tartalomváltozással összefüggésben a kivitelezés tényleges időtartama meghosszabbodik, véghatáridő módosításra és vállalkozói díj emelésre tart igényt.
2. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő pontját az alábbiak szerint módosítják:
Az alapszerződésben meghatározott műszaki tartalom és a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező előre nem látható pótmunkának és többletmunkának minősülő új műszaki tartalom teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 5+1 hónap, a munkaterület átadás napját követő naptól kezdődően.
3. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint módosítják:
1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az alapszerződés és a jelen szerződésmódosítás alapján meghatározottak szerint a II. pont szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért 111 325 530,- HUF + 19 673 257,- HUF + ÁFA, összesen 130 998 787,- HUF + ÁFA, azaz százharmincmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-hétszáznyolcvanhét forint + ÁFA vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.
4. Szerződő felek a számlabenyújtás rendjét az alapszerződés és a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező többletmunka és pótmunka, mint új műszaki tartalom vonatkozásában akként szabályozzák, hogy:
- az alapszerződésben foglalt számlabenyújtás rendjét az alapszerződés és a szerződésmódosítás tárgyát képező II.1.2. pontban meghatározott pótmunkához kapcsolódó munkanemek és mennyiségek kivételével, és az ahhoz kapcsolódó együttes nettó szerződéses értékéhez igazodóan változatlan tartalommal fenntartják,


Winner: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság