Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-04
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Komunikace je možným propojením mezi silnicemi I. třídy I/16 a II. třídy II/501 a jedná se o přístupovou cestu do obcí Rakov a Hřmenín. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaná komunikace je situována do místa stávající asfaltobetonové komunikace, bude příprava na výstavbu představovat odfrézování stávajících asfaltobetonových povrchů komunikací a odkopání zeminy pro rozšíření vozovky na požadovanou šířku (v celé délce rekonstruované komunikace), resp. odkopání stávající konstrukce vozovky v celé tloušťce, a to v obcích Rakov a Hřmenín. Každý úsek má navržen svoji skladbu vozovky, zpravidla se jedná buď o odfrézování části obrusné vrstvy a položení nové vyrovnávací vrstvy z ACP 16+ tl. 50-90 mm a obrusné vrstvy z ACO 11+ tl. 50 mm, nebo vybourání kompletní konstrukce vozovky a realizaci nových spodních podkladních vrstev ze štěrkodrti a nového krytu vozovky z podkladní vrstvy z ACP 16+ tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
V průběhu stavebních prací byl po celé rekonstruované trase zjištěn větší průsak spodních vod a proto je nutné,aby byly v potřebných úsecích na doporučení projektanta položeny drenážní trubky a v některých případech provedeny i odlehčovací propusty. Dále je nutné na základě dodatečného požadavku mostmistra p.Kašpara na mostním objektu v Rakově zhotovit nové zábradlí. Na SO 100.10 měla být autobusová zastávka vyznačena podle předpisů v době projektování VDZ v žluté barvě, což nesplňuje stávající předpisy a proto bude provedena v barvě bílé. Tyto položky jsou specifikovány v ZBV na SO 100.6; SO 100.7; 100.9 a 100.10, kde jsou vyčísleny jako Vícepráce nebo Méněpráce. Z důvodu posunu zahájení stavebních prací v roce 2018, bylo zhotovení SO 100.8 posunuto až do roku 2019 viz HMG.
V průběhu stavebních prací byl po celé rekonstruované trase zjištěn větší průsak spodních vod a proto je nutné,aby byly v potřebných úsecích na doporučení projektanta položeny drenážní trubky a v některých případech provedeny i odlehčovací propusty. Dále je nutné na základě dodatečného požadavku mostmistra p. Kašpara na mostním objektu v Rakově zhotovit nové zábradlí. Na SO 100.10 měla být autobusová zastávka vyznačena podle předpisů v době projektování VDZ v žluté barvě, což nesplňuje stávající předpisy a proto bude provedena v barvě bílé. Tyto položky jsou specifikovány v ZBV na SO 100.6; SO 100.7; 100.9 a 100.10, kde jsou vyčísleny jako Vícepráce nebo Méněpráce. Z důvodu posunu zahájení stavebních prací v roce 2018, bylo zhotovení SO 100.8 posunuto až do roku 2019 viz HMG.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.


Winner: Strabag, a.s.