Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-12-29
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Jedná se o rekonstrukci mostních objektů ev.č. 32722-1 a ev.č. 32722-2 na silnici III/32722 u obce Pamětník na hranici Královéhradeckého a Středočeského kraje, na kterých je v současné době vyloučen automobilový provoz. Z tohoto důvodu nejsou řešeny objízdné trasy a mosty budou rekonstruovány za kompletní uzavírky včetně pěší dopravy. Dvoupolový most ev.č. 32722-1 převádí komunikaci přes řeku Cidlinu, jednopolový most ev.č 32722-2 přes inundaci. Stávající příhradové ocelové nosné konstrukce budou sneseny a nahrazeny novými konstrukcemi, které budou tvořeny dvěma hlavními příhradovými ocelovými nosníky a mezilehlou mostovkou tvořenou příčníky, podélníky a dubovými mostinami. Na mostech budou osazeny zábradelní výplně a ocelové svodnice. Rozpětí jednotlivých polí je jednotné 20,0 m. Pro výstavbu mostů je navržena technologie postupného výsunu nosných konstrukcí z montážní plošiny.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
1) Při porovnání výrobně technické dokumentace (VTD) kterou si nechal zpracovat zhotovitel z důvodu provádění stavby se zadávací dokumentací došlo ke zjištění, že skutečná celková plocha natíraných konstrukcí je vyšší než udávala zadávací dokumentace. Rozdíl vznikl z důvodu rozdílné detailnosti zpracování obou dokumentací. VTD obsahuje detailní rozkreslení veškerých prvků pro výrobu a sestavení ocelové konstrukce
2) V zadávací dokumentaci stavby byla plánována trasa pro příjezd ocelové nosné konstrukce mostu 32722-2 směrem od obce Lučice po mostech u Lučického mlýna a následně po polní cestě pod D11 mezi rekonstruované mosty. Tato trasa není bez úprav a podepření obou mostů reálná. Z důvodu úspory finančních prostředků a časové náročnosti byla zvolena varianta dopravit ocelovou konstrukci SO 202 přes stávající mlýnský náhon od obce Pamětník (přes most ev.č. 32722-4). Majetkový správce doporučil pro převoz zajištění podepření stávajícího mostu ev. č. 32722-4. Na termín dokončení stavebních prací bude mít tato změna vliv, s ohledem na prováděné technologie a jejich rozsah dojde k prodloužení termínu minimálně o 5 týdnů.
1) Při porovnání výrobně technické dokumentace (VTD) kterou si nechal zpracovat zhotovitel z důvodu provádění stavby se zadávací dokumentací došlo ke zjištění, že skutečná celková plocha natíraných konstrukcí je vyšší než udávala zadávací dokumentace. Rozdíl vznikl z důvodu rozdílné detailnosti zpracování obou dokumentací. VTD obsahuje detailní rozkreslení veškerých prvků pro výrobu a sestavení ocelové konstrukce.
2.) V zadávací dokumentaci stavby byla plánována trasa pro příjezd ocelové nosné konstrukce mostu 32722-2 směrem od obce Lučice po mostech u Lučického mlýna a následně po polní cestě pod D11 mezi rekonstruované mosty. Tato trasa není bez úprav a podepření obou mostů reálná. Z důvodu úspory finančních prostředků a časové náročnosti byla zvolena varianta dopravit ocelovou konstrukci SO 202 přes stávající mlýnský náhon od obce Pamětník (přes most ev.č. 32722-4). Majetkový správce doporučil pro převoz zajištění podepření stávajícího mostu ev. č. 32722-4. Na termín dokončení stavebních prací bude mít tato změna vliv, s ohledem na prováděné technologie a jejich rozsah dojde k prodloužení termínu minimálně o 5 týdnů.
Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.


Winner: M - Silnice a.s.