Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-31
Buyer: Berettyóújfalu Város Önkormányzat
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000

Technical requirements: A projekt keretében, eszközbeszerzés valósul meg, amellyel a következő szakterületek fejlesztését kívánjuk megvalósítani.
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés - Műszaki Leírás tartalmazza.
ROHU449 azonosítószámú "Integrated project for sustainable development in the mountain area of Bihor Country, improvement of access and development in health care services in case of medical interventions for emergency situations- FA Phase", acronim IPHEALTH - FA Phase elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó „Rehabilitációs eszközök beszerzése”
A projekt keretében, eszközbeszerzés valósul meg, amellyel a következő szakterületek fejlesztését kívánjuk megvalósítani.
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés - Műszaki Leírás tartalmazza.
A szerződés hatálybalépést követően a teljesítési határidő legkésőbb 2023. február 28. Megrendelő előteljesítést elfogad, amennyiben az épület műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen lezárul, melyről a Megrendelő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Szállítót.”
A szerződés hatálybalépést követően a teljesítési határidő legkésőbb 2023. május 15. Megrendelő előteljesítést elfogad, amennyiben az épület műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen lezárul, melyről a Megrendelő 3 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Szállítót.”
2023. február 15. napján a Gyártó arról tájékoztatta az Eladót, hogy az eszközök gyártásának befejezése, leszállítása, telepítése, üzembe helyezése a Gyártón kívül álló alapanyag és alkatrész beszerzési nehézségek miatt 2023. május 15-i határidő előtt nem megvalósítható. Eladó 2023. február 16-án a Vevőhöz küldött levelében kezdeményezte a teljesítési határidő meghosszabbítását 2023. május 15. napjára a Gyártó által előadott körülményekre hivatkozva.
Szerződő Felek a Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján módosítják, a következő indokokkal.
„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.”
A módosítás kizárólag a teljesítési határidőt érinti, így az nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedéssel nem jár.
4. A 2. pontban foglaltakon túl a Szerződés rendelkezései mindenben hatályban maradnak és a Szerződés csak jelen módosítással együtt érvényes.


Winner: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.