Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-04
Buyer: DB Engineering & Consulting GmbH
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: 23FEI64487_Erneuerung Hp Dresden-Plauen und 3 EÜ (EÜ Dresden-Altplauen/EÜ Würzburger Straße/EÜ Bienertstraße); Bauüberwachung_NT01
Die Baumaßnahme ist bereits seit 2 Jahren in der Realisierung. Für Ende 2023 ist die Fertigstellung geplant.
Die Ausführung ist in mehrere Bauphasen unterteilt, die sich wiederum in mehrere Bauzustände unterteilen lassen. Eine detaillierte Auflistung und Darstellung ist der den Vergabeunterlagen beigefügten Machbarkeitsstudie zu entnehmen. Durch wiederholte Bauzeitverschiebungen und Änderungen im Bauablauf dient dieser Plan zur groben Orientierung. Inhalt dieser Ausschreibung BÜB KIB/Fb ist die Weiterführung / Überwachung der vorgenannten Leistungen. Dazu zählt insbesondere die Fertigstellung der drei EÜ und des Haltepunktes sowie des Oberbaus für die IBN des Gleis D-W. In diesem Rahmen werden auch die Anschlussbereiche zwischen den neu errichteten EÜ und Bestandsstützwänden hergestellt und die bahnrechten Kappen der Stützwände inkl. Geländer fertiggestellt. Daran anschließend folgen die Arbeiten zur IBN des Gleis W-D sowie die Restleistungen. Dazu zählt u. a. die Fertigstellung des Oberbaus und die Erneuerung der Stützwände bzw. der Kappen inkl. Geländer bahnlinks sowie die Errichtung der Lärmschutzwände. Die Beauftragung der Bauüberwachungsleistung orientiert sich nicht an den Bauphasen, sondern an der betreffenden Jahresscheibe für das Jahr 2023. Die Leistung des BÜB FB/KIB soll gem. der den Vergabeunterlagen beigefügten Leistungsbeschreibung und der Leistungsbilder sowie des durch den Bieter befüllten Personaleinsatzplanes für das Gewerk IOH (Ingenieurbau-Oberbau-Hochbau) übernommen werden. Dabei ist der Personaleinsatz inkl. Vertretung zu planen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Die Baumaßnahme ist bereits seit 2 Jahren in der Realisierung. Für Ende 2023 ist die Fertigstellung geplant.
Die Ausführung ist in mehrere Bauphasen unterteilt, die sich wiederum in mehrere Bauzustände unterteilen lassen. Eine detaillierte Auflistung und Darstellung ist der den Vergabeunterlagen beigefügten Machbarkeitsstudie zu entnehmen. Durch wiederholte Bauzeitverschiebungen und Änderungen im Bauablauf dient dieser Plan zur groben Orientierung. Inhalt dieser Ausschreibung BÜB KIB/Fb ist die Weiterführung / Überwachung der vorgenannten Leistungen. Dazu zählt insbesondere die Fertigstellung der drei EÜ und des Haltepunktes sowie des Oberbaus für die IBN des Gleis D-W. In diesem Rahmen werden auch die Anschlussbereiche zwischen den neu errichteten EÜ und Bestandsstützwänden hergestellt und die bahnrechten Kappen der Stützwände inkl. Geländer fertiggestellt. Daran anschließend folgen die Arbeiten zur IBN des Gleis W-D sowie die Restleistungen. Dazu zählt u. a. die Fertigstellung des Oberbaus und die Erneuerung der Stützwände bzw. der Kappen inkl. Geländer bahnlinks sowie die Errichtung der Lärmschutzwände. Die Beauftragung der Bauüberwachungsleistung orientiert sich nicht an den Bauphasen, sondern an der betreffenden Jahresscheibe für das Jahr 2023. Die Leistung des BÜB FB/KIB soll gem. der den Vergabeunterlagen beigefügten Leistungsbeschreibung und der Leistungsbilder sowie des durch den Bieter befüllten Personaleinsatzplanes für das Gewerk IOH (Ingenieurbau-Oberbau-Hochbau) übernommen werden. Dabei ist der Personaleinsatz inkl. Vertretung zu planen.
Das vorliegende Nachtragsangebot für zusätzliche Leistungen der Bauüberwachung Ob/KIB wurde erforderlich, aufgrund von erheblichen Bauzeitverlängerungen im Projekt. Durch die wiederholte Verschiebung des Inbetriebnahmetermines, musste internes Personal für andere Projekte abgezogen werden. Die entfallenden Leistungen mussten durch das bisher bereits vor Ort eingesetzte externe Personal übernommen werden. Um die Leistungen als Bauüberwacher Oberbau/KIB abzudecken, wird bis zur IBN W-D im August zusätzliches Personal für die örtliche Überwachung, Baudokumentation und Projektkoordinierung bis August verstärkt notwendig (ca. 60 h ~ 0,35 MM). Nachlaufend reduziert sich dieser Aufwand bis zum Ende der Hauptbauleistung (ca. 40 h ~ 0,23 MM).
Aufgrund des Baufortschrittes kam es innerhalb des Projektes zu umfangreichen umzusetzenden zusätzlichen Maßnahmen im Bereich der Inbetriebnahme der Gleise in Werdau, die zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht erkennbar, sowie von den bereits gebundenen Leistungen nicht abgrenzbar waren/ sind.Der angesetzte Stundenaufwand wurde unter Berücksichtigung der bereits gebundenen Leistungen geprüft und als berechtigt eingestuft. Der Stundensatz aus der vorliegenden Nachtragsangebotes stimmt mit den Stundensatz aus der Optionsziehung überein. Wir bestätigen somit die Nachtragssumme dem Grunde nach.


Winner: mgp gille + Partner