Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-12-10
Buyer: Planungsleistungen Technische Gebäudeausrüstung (TGA) (Projekt "Caroline" - Geb. 1, 11, 12, 13 und 14) (VergA)
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71300000 | 71322000: Civil engineering design services | 71356400
Estimated value: 342800 EUR
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Der Auftraggeber weist ausdrücklich auf § 135 GWB hin. Dort heißt es: "(1) Ein öffentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der öffentliche Auftraggeber: 1) Gegen § 134 verstoßen hat oder 2) Den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt worden ist; (2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union; (3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn: 1) Der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zulässig ist; 2) Der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen und 3) Der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens 10 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde. Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu vergeben, und den Namen und die Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen."
Gegenstand der ausgeschriebenen Leistung sind Planungsleistungen über technische Gebäudeausrüstung für partielle Umbaumaßnahmen in verschiedenen Gebäuden am Standort des Auftraggebers in Berlin-Kreuzberg, 10969 Berlin ("Projekt Caroline"). Nähere Informationen zum konkreten Leistungsgegenstand können der den Vergabeunterlagen beigefügten Leistungsbeschreibung nebst Anhängen (Anlage 1 zum Vertragsdokument) entnommen werden. Die Anhänge zur Leistungsbeschreibung werden während der Angebotsfrist nach Vorlage der (den Vergabeunterlagen beigefügten) Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) herausgegeben. Nähere Informationen hierzu sind dem Dokument Vergabebedingungen zu entnehmen.
Qualitätsbewertung gem. Bewertungsmatrix zur Qualitätsbewertung
Seitens des Auftraggebers sind folgende Termine vorgesehen: Planungsstart LP 1: spätestens 2 Wochen nach Zuschlagserteilung Bauherrenbesprechungen werden regelmäßig alle 2-3 Wochen auf dem Gelände der bdr stattfinden. Abgabe LP 2: 10 Wochen nach Projektstart (s.o.) Abgabe LP 3: 8 Wochen nach Freigabe der LPH 2 Übergabe der Dokumentation gem. Dokumentationsrichtlinie des Auftraggebers: 2 Wochen vor Inbetriebnahme der leistungsgegenständlichen Anlage VOB- Abnahmen: 3-4 Wochen nach Übergabe der vollständigen Dokumentation gem. Dokumentationsrichtlinie Fertigstellung Gesamtprojekt: voraussichtlich I. Quartal 2027  Die vertragliche Leistung ist vom Auftragnehmer wie folgt zu beginnen und fertig zu stellen:  Planungsstufe 1 (Leistungsphasen 1-3): Beginn der Leistungen: spätestens 2 Wochen nach der Erteilung  des Zuschlags Fertigstellung der Leistungen der Leistungsphase 2: 10 Wochen nach Erteilung des Zuschlags Fertigstellung der Leistungen der Leistungsphase 3: 8 Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 2 durch die Bundesdruckerei


Winner: Bundesdruckerei GmbH
Number of bids: 4