Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-11
Buyer: Adif - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo: Atxondo-Abadiño
Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo: Atxondo-Abadiño. 2018
Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo: Atxondo-Abadiño
Modificación del contrato de Servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo: Atxondo-Abadiño. 2018
- Como consecuencia de la concesión al contratista de la prórroga nº 1, de 14 meses de aumento de plazo, aprobada el 16/01/2022, la fecha de finalización prevista en la obra principal (ON 046/18) pasó del 16/07/2022 a ser el 16/09/2023.
El plazo inicial del Contrato de los Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica (CON 004/19) finalizaba el 15/09/2022, considerando de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares un plazo máximo de 5 meses tras finalizar las obras para la entrega de los Proyectos As Built y borrador de Liquidación.
Con la nueva fecha de finalización de las obras, y considerando un plazo de 2 meses para la entrega de los Proyectos As Built y borrador de Liquidación, la nueva fecha de finalización del Contrato ACO se modificaría al 15/11/2023 (incremento de plazo de 14 meses, coincidiendo con el incremento de plazo aprobado para el Contratista).
- Necesidad de incorporar al equipo de Asistencia en obra un perfil técnico de geólogo dadas las características de las obras.
Durante la campaña geotécnica complementaria que se ha llevado a cabo al inicio de las obras se ha corroborado la heterogeneidad de los materiales, tal y como ya se contemplaba en proyecto constructivo. Esta heterogeneidad también se ha puesto de manifiesto en la ejecución de las cimentaciones que se están llevando a cabo actualmente.
Dado que aún está pendiente de ejecución la totalidad de los grandes desmontes a ejecutar de la traza (excavaciones con taludes de gran entidad hasta 55 m de altura), es necesaria la presencia de un geólogo a pie de obra para el seguimiento y control de dichas excavaciones.
-  Necesidad de incorporar un perfil técnico de topógrafo de apoyo en los periodos en los que coincide la ejecución simultánea de varios viaductos (de los 8 viaductos existentes en proyecto, está planificada la ejecución simultánea de pilas con 2 equipos de trepa y tableros con 2 cimbras autolanzables y una cimbra cuajada).
La tramitación de esta modificación nº1 se ampara en la cláusula 7.1.3 del Anexo del Pliego de Condiciones Particulares que establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones no previstas en concreto en los apartados(a) y (b) que suscriben lo siguiente:“a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados."b) Circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la ejecución del contrato.


Winner: GPO Ingeniería y Arquitectura, S. L. U.