Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-18
Buyer: Gmina Tarnowskie Góry
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233140: Roadway works | 45233162

Technical requirements: Infrastruktura rowerowa w zakresie IX, oraz ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Parkowa, Mała
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część nr 6: Infrastruktura rowerowa w zakresie IX, oraz ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Parkowa, Mała.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.UWAGA: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1)Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;
2)Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji - stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ;
•3, 4, 5, 6 - Szacunkowy_przedmiar_trasy - zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.
Zamówienie finansowane jest w 85 % ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”
Infrastruktura rowerowa w zakresie IX, oraz ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Parkowa, Mała
Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 – 590 ustawy Pzp).
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Część nr 6: Infrastruktura rowerowa w zakresie IX, oraz ciągi o ruchu uspokojonym w przebiegu ulic: Parkowa, Mała.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (dla każdej części zamówienia osobny projekt) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego projektanta nad realizacją robót budowlanych, wykonanie prac budowlano-montażowych.UWAGA: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1)Program Funkcjonalno-Użytkowy (dalej PFU) wraz z częścią rysunkową - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ;
2)Opis przedmiotu zamówienia wraz z mapą wszystkich odcinków do realizacji - stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ;
•3, 4, 5, 6 - Szacunkowy_przedmiar_trasy - zawarty opis konstrukcji nawierzchni znajduje się w PFU. Zakres uspokojenia ruchu należy wykonać zgodnie z minimalnymi wymogami opisanymi dla opracowania szczegółowej koncepcji przestrzennej zagospodarowania pasa drogowego w celu zastosowania uspokojenia ruchu dla ciągów drogowych ujętych w zakresie zadania.
Aneks nr 1 z dnia 06.04.2023 r - zgodnie z zapisami par. 17 ust. 5 Umowy, umożliwiającego zastosowanie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, wprowadza się zmianę wynagrodzenia ze względu na istotną zmianę kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego.
Aneks nr 2 z dnia z 12.04.2023 r. umożliwiający - na mocy par. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a) i e) umowy - zmianę terminu pośredniego, jak i terminu zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia. Ostateczny termin realizacji określono na dzień 30.06.2023 r.
Aneks nr 1 wprowadza waloryzację wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik waloryzacyjny, wyliczony jako stosunek cen określonych w przekazanych przez Wykonawcę kosztorysach robót sporządzonych dla zakresu przedmiotu Umowy, na podstawie publikacji cenowych systemu SEKOCENBUD dla II kwartału 2020 r. oraz III kwartału 2022 r.


Winner: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika