Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-01-29
Buyer: Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
Country: DE
Region: Dahme-Spreewald
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71240000 | 71247000 | 71300000 | 71521000: Construction-site supervision services | 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2016-02-23
Award criteria: Preis, Konzept der Leistungserbringung

Technical requirements: Preis
Konzept der Leistungserbringung
Projektcontrolling/ Projektmanagement, Objektüberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung für die schlüsselfertige Errichtung eines Abfertigungsgebäudes mit land- und luftseitigen Flächen für den Bund – Interim Ramp 1.
Auf den Auftragnehmer wird das Projektcontrolling/Projektmanagement, die Objektüberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung für die schlüsselfertige Errichtung eines Abfertigungsgebäudes mit land- und luftseitigen Flächen für den Bund (Interim Ramp 1) übertragen. Der Auftraggeber wird einen Generalübernehmer mit der Erstellung der notwendigen Ausführungsplanung und Erbringung aller notwendigen Bauleistungen für die Errichtung des Abfertigungs- und Empfangsgebäudes für den Protokollbereich des Bundes einschl. land- und luftseitige Außenanlagen beauftragen. Im Rahmen der Errichtung des o.g. Gebäudes sind u.a. Büro- und Besprechungsräume, Umkleiden und Nassräume, Lagerflächen, Technikflächen einschl. Fördertechnik inkl. der erforderlichen Sicherheitsausrüstung zum Schutz des Gebäudes sowie Freianlagen, Abflug- und Ankunftsbereiche durch die Generalübernehmer zu planen und zu errichten.
Gegenstand des zu vergebenden Auftrags sind die Leistungen Projektcontrolling, Projektmanagement, Objektüberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung für das Projekt.
Im Rahmen der Gesamtbaumaßnahme Flughafen Berlin-Brandenburg BER wird folgendes Neubauprojekt realisiert:
Schlüsselfertige Errichtung eines Abfertigungsgebäudes mit land- und luftseitigen Flächen mit einer BGF von 5 300 m
Die Erstellung der Ausführungsplanung und die Errichtung des Gebäudes soll innerhalb eines Zeitraums von ca. 17 Monaten durchgeführt werden. Voraussichtlicher Leistungsbeginn Sommer 2016
Zentrale Projektanlaufstelle und verantwortliche Steuerung von Kosten, Terminen und Qualitäten, insbesondere auch:
— Überwachung der Ausführung der Objekte auf Übereinstimmung mit der Genehmigung, Planung, funktionalen Leistungsbeschreibung sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik und einschlägigen Vorschriften;
Bedarfsposition 2: Im Rahmen der Objektbetreuung und Dokumentation: Erstellung von Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für die Durchführung von notwendigen Ersatzvornahmen zur Beseitigung von etwaigen Baumängeln.
Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer geänderte oder zusätzliche Leistungen erbringt, die erforderlich oder zweckmäßig sind, um das vertragsgegenständliche Bauvorhaben / die bauliche Anlage / technische Ausrüstung fertig zu stellen bzw. fertig zu planen, es sei denn, der Betrieb des Auftragnehmers ist auf eine entsprechende Leistung nicht eingerichtet.
Der Auftraggeber kann Anordnungen zu Art und Umfang der vertraglichen Leistungen, soweit geboten, auch hinsichtlich der Planungstermine und -zeiten (Beschleunigungsanordnungen etc.) treffen, wenn der Betrieb des Auftragnehmers auf die dafür erforderlichen Leistungen eingerichtet ist und sie unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht unzumutbar sind. Die Vergütung für etwaige vorbenannte Anordnungen des Auftraggebers berechnet sich gemäß den im Vertrag getroffenen Abreden.
Die Vergütung für die vorstehend aufgeführten geänderten oder zusätzlichen Leistungen erfolgt auf der Grundlage der Preisermittlungsgrundlagen des Hauptvertrages (Urkalkulation).
Der Auftragnehmer ist bei einer vorbenannten Anordnung des Auftraggebers zu einer genauen Ableitung der geltend gemachten Preisanpassung/Zusatzvergütung verpflichtet. Der Auftragnehmer hat daher in Bezug auf die im Nachhinein angeordneten geänderten oder zusätzlichen Leistungen aus den Preisermittlungsgrundlagen seine hierdurch geltend gemachten zusätzlichen Vergütungsansprüche durch Fortschreibung der betroffenen variablen Kosten (Personal-, Material- und Maschinenkosten) und der Fixkosten (allgemeine Geschäftskosten, Projektgemeinkosten, Wagnis und Gewinn) darzulegen. Preisanpassungen sind zu verhandeln.