Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-27
Buyer: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212000: Construction work for leisure buildings

Technical requirements: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter
Bauarbeiten für Gebäude, die der Freizeitgestaltung, dem Sport, der Kultur, der Unterbringung und Verpflegung dienen
Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων
Trabajos de construcción de edificios relacionados con el ocio, los deportes, la cultura y el alojamiento y restaurantes
Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Građevinski radovi na zgradama u vezi s odmorom i razonodom, sportom, kulturom, smještajem i restoranima
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Obras de construção de edifícios relacionados com recreio, desporto, cultura, alojamento e restauração
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor de recreere, sportive, culturale, de cazare şi restaurante
Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
A tábor működik a kivitelezés során, az erre vonatkozó organizációt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.
Vállakozó által 2.12.2019 napján benyújtott 2. sz. akadályközlés szerint az alapozási földmunkák során, a kiviteli tervekben nem szereplő közműalagút és működő erősáramú földkábelek kerültek elő, amelyek a működő üzemeltetői létesítményeket és a működő gyengeármú rendszereket látiák el. Az alapozási munkákat teljeskörűen csak az erősáramú vezetékek kiváltását követően lehet befejezni. A tervező 25.11.2019 napján kelt nyilatkozata alátámasztja, hogy az elektromos vezeték nyomvonala a rendelkezésükre álló állapotrögzítő helyszínrajzokhoz képes eltérő nyomvonalon található. A műszaki ellenőr 3.12.2019 napján kelt nyilatkozata megerősítette, hogy a Vállalkozó által megjelölt akadályközlés valós, a munkák tervezett ütemű kivitelezését befolyásolja. A kivitelti terveken nem szereplő közműalagút és erős áramú vezeték a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső tényező. Így a Felek a szükséges kiváltási munkák elvégzését a tartalékkeret terhére végzik el, azzal, hogy a kötbérköteles részhatáridő időpontját 0.4.2020 napjáról a pótmunkák elvégzésének időtartamát figyelembe véve 31.5.2020 napjára módosítják.
A bontási munkák megkezdését követően váltak láthatóvá az épület tartószerkezeti elemei, amelyekben gerendavégi nyírási repedések alakultak ki. Az alagsori tartószerkezetek esetében szintén a bontás követően vált láthatóvá a tartószerkezet egyes részeinek deformációja. A Vállalkozó a szerkezet alatti munkavégzés életveszélyes voltára tekintettel ideiglenes alátámasztásokat épített, majd a kivitelezési munkát 24.10.2019 napján felfüggesztette, mindaddig, míg statikus tervező a szükséges megerősítésekről, áttervezésekről nem nyilatkozik. A statikus tervező megállapította, hogy az épület meglévő tartószerkezeteinek károsodásai miatt koncepcionális átalakítás, azaz a meglévő tartószerkezet áttervezése, megerősítése, tehát a jelenlegi tartószerkezeti kivitelei terv tartalmának kiterjesztése szükséges az eddig nem érintett tartószerkezeti területre. A Felek a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján megállapították, hogy a tartószerkezet előre nem látható károsodásai a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső tényező. A Felek megállapodtak, hogy a KH Sirály megnevezésű létesítmény áttervezési munkáinak előre nem látható időigénye miatt az épület kivitelezése felfüggesztésre kerül, így a kötbérköteles részhatáridőre elkészítendő beruházási elemek közül ez a létesítmény kivételre kerül. Az elkészült tervek birtokában a műszaki tartalom módosításával egyidejűleg a teljesítési határidő is felülvizsgálatra kerül a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően.
A módosítást mindhárom beruházási elem tekintetében előre nem látható, a kivitelezési munkák megkezdését követően ismertté vált körülmény indokolja, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre. Továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, illetve a vállalkozói díjra nincs hatással, tekintettel arra, hogy a szükséges pótmunkák a tartalékkeret terhére kerülnek elvégzésre.
A tábor működik a kivitelezés során, az erre vonatkozó organizációt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.