Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-10
Buyer: ALCH Lomnice, SE
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45211100 | 45215000: Construction work for health buildings

Technical requirements: Místo plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc.č. 1956/10, 1865/13, 1865/14, 1865/9, 2366/1, 2361/2, 2361/3, st. 1791, st. 838, vše v kat. území Lomnice nad Popelkou.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) zajištění geometrických plánů, (iii) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, tj. armovacích výkresů železobetonových monolitických konstrukcí, a výrobní dokumentace prefabrikovaných stropních konstrukcí a ocelových konstrukcí, (iv) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, (v) zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy, (vi) zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Místo plnění veřejné zakázky jsou pozemky parc.č. 1956/10, 1865/13, 1865/14, 1865/9, 2366/1, 2361/2, 2361/3, st. 1791, st. 838, vše v kat. území Lomnice nad Popelkou.
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby "Domov seniorů v Lomnici nad Popelkou". Podrobná specifikace je obsažena v ZD a jejích přílohách. Součástí předmětu plnění je dále: (i) zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací, (ii) zajištění geometrických plánů, (iii) zpracování dílenské a výrobní dokumentace, tj. armovacích výkresů železobetonových monolitických konstrukcí, a výrobní dokumentace prefabrikovaných stropních konstrukcí a ocelových konstrukcí, (iv) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, (v) zajištění kompletního zařízení staveniště, včetně jeho ostrahy, (vi) zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.
- výměně podloží pod objekty a zásypech - jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť geolog až dodatečně zápisem do stavebního deníku uložil nahradit původně zamýšlené podloží jiným materiálem, než původně předpokládaným odtěženým materiálem ze stavby, přičemž tento závěr geologa nebylo možné při zadání veřejné zakázky předvídat, a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň její hodnota nepřekračuje v součtu s ostatními změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku;
- vybourání energo kanálu - jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť existence energo kanálu nebyla známa (tato inženýrská síť nebyla nikde zakreslena), a tedy se jedná o nepředvídatelnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň její hodnota nepřekračuje v součtu 50 % původní hodnoty závazku.
- geolog až dodatečně zápisem do stavebního deníku uložil nahradit původně zamýšlené podloží jiným materiálem, než původně předpokládaným odtěženým materiálem ze stavby, přičemž tento závěr geologa nebylo možné při zadání veřejné zakázky předvídat, a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň její hodnota nepřekračuje v součtu s ostatními změnami podle § 222 odst. 6 ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku;


Winner: Metrostav DIZ s.r.o.