Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-21
Buyer: Banskobystrický samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work | 45233200 | 45233223 | 45233228

Technical requirements: Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.
Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK  vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota (Výzva č. 7)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, miestom uskutočnenia sú vybrané úseky ciest v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca a Rimavská Sobota
Predmetom Dodatku č. 1 bola cena za dielo z pôvodnej ceny 3.833.333,00 EUR bez DPH na cenu 4.005.377,22 EUR bez DPH. K zmene zmluvy došlo z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.
Predmetom Dodatku č. 2 bola zmena v čl. XIX. Zodpovednosť za vady a záručná doba nasledovne: Záručná doba diela je 60 mesiacov a záručná doba pre úsek III/2641 PT - Točnica - Ozdín je 84 mesiacov, pričom záručná doba začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.
7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto zmluvy (60 mesiacov a pre úsek III/3641 PT - Točnica - Ozdín 84 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):
b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
8. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 30 dní pred uplynutím dohodnutého trvania garančnej bankovej záruky (60 mesiacov) predložiť objednávateľovi garančnú bankovú záruku pre úsek III/2641 PT - Točnica - Ozdín, ktorá bude trvať po celú dobu predĺženej záručnej doby dohodnutej v čl. XIX. Zodpovednosť za vady a záručná doba, ods. 3 Zmluvy.
9. Banka sa zaväzuje predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.
Predmetom Dodatku č. 1 bola zmena rozsahu prác na diele spôsobená rozšírením jeho členenia a rozsahu o realizáciu nových prác nevyhnutných pre riadne a správne zrealizovanie diela a s tým spojenú zmenu celkovej ceny za realizáciu diela. Potreba uskutočnenia naviac a menej prác bola spôsobená nesúladom údajov cestnej siete, čo zapríčinilo absenciu niektorých prác a dodávok vo výkaze výmer, resp. niektoré práce nebolo potrebné vôbec realizovať.
Predmetom Dodatku č. 2je vznik pochybností o kvalite diela, a to úseku III/2641 PT - Točnica - Ozdín, zo strany objednávateľa, ktoré však boli na základe odborného posúdenia spoločnosťou VUIS - CESTY spol. s r.o. vysvetlené. V nadväznosti na vzniknuté komplikácie sa zmluvné strany dohodli na predĺžení záručnej doby a z toho vyplývajúcej garančnej záruky pre úsek III/2641 PT - Točnica - Ozdín.


Winner: EUROVIA SK, a.s.