Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-31
Buyer: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71520000: Construction supervision services

Technical requirements: Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo Mon
Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo Mondragón-Elorrio-Bergara. Sector 3.
Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo Mon
Servicios de asistencia técnica para el control y seguimiento de las obras de ejecución del proyecto de construcción de plataforma de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián; tramo Mondragón-Elorrio-Bergara. Sector 3.
En el momento de licitar este contrato, la obra a la que se adscribe tenía un plazo previsto de 38 meses, por lo que se consideró una duración de 38 meses para la ejecución de la obra más 2 meses de liquidación, siendo el plazo total del mismo de 40 meses. Actualmente, tras la aprobación del proyecto modificado nº 1 del contrato de obra se ha ampliado el plazo de ejecución de las obras por lo que, para poder continuar con los trabajos de Control y Vigilancia de la obra y asistir adecuadamente al proceso de elaboración de la Certificación Final y redacción del As Built, se propone este modificado al contrato con fecha de finalización el 24 de febrero de 2024. Esto supone un incremento de plazo de 11 meses.
Como se ha indicado al comienzo de este apartado, la modificación del contrato de servicios está principalmente motivada por la modificación del contrato de obra al que presta servicio y su ampliación de plazo. El cambio de contratista no es posible ya que éste dispone del conocimiento y desarrollo de las obras desde el inicio del objeto de la prestación, habiendo ejecutado los trabajos de control y seguimiento de las obras a lo largo de la ejecución del contrato, de lo que se deriva que es la única capaz de disponer del conocimiento de las obras ejecutadas hasta el momento actual, de toda la documentación de calidad asociada para su perfecto control, y del conocimiento de los trabajos a realizar en el modificado de obra aprobado, disponiendo, además, de todos los recursos humanos y materiales para el correcto desarrollo y, especialmente, finalización de las obras, por lo que queda garantizada de esta forma la correcta prestación de los servicios que se incluyen en la presente modificación. Además, la prestación del servicio de asistencia por una empresa diferente a UTE SECTOR 3 supondría la pérdida de responsabilidad en el seguimiento técnico de la obra, cuya comprobación y análisis se realiza durante la recepción de la obra.
Dados los conocimientos que tiene la UTE SECTOR 3 de las obras, el cambio de contratista supondría, además de la pérdida de responsabilidad indicada anteriormente, un quebranto en la calidad de las obras o dilaciones en la generación de documentación asociada, con el consiguiente perjuicio para completar y finalizar la obra y, por tanto, al interés general.
Por otra parte se detectan la necesidad no prevista de incorporar un perfil técnico de Técnico Especialista en Control y Seguimiento de Ejecución de Estructuras.Dadas las características de las estructuras, especialmente del Viaducto de Kortazar con una longitud total de 550,90 m, vanos de hasta 69,00 m de longitud y altura de pilas de hasta 31,29 m de altura, pero también el Viaducto del Emboquille y los muros prefabricados de acompañamiento es necesario un seguimiento intenso de control de ejecución seguimiento por un técnico especializado. También la de realizar de sendos escaneados de precisión en tres dimensiones 360º del interior del Túnel de Kortazar, así como de la galería de evacuación, tras la finalización de la excavación y sostenimiento de los mismos para asegurar que el sostenimiento colocado nointerfiere con 4la sección de revestimiento disminuyendo el espesor y resistencia del mismo.
La modificación del contrato de servicios está principalmente motivada por la modificación del contrato de obra al que presta servicio y su ampliación de plazo. El cambio de contratista no es posible ya que éste dispone del conocimiento y desarrollo de las obras desde el inicio del objeto de la prestación, habiendo ejecutado los trabajos de control y seguimiento de las obras a lo largo de la ejecución del contrato, de lo que se deriva que es la única capaz de disponer del conocimiento de las obras ejecutadas hasta el momento actual, de toda la documentación de calidad asociada para su perfecto control, y del conocimiento de los trabajos a realizar en el modificado de obra aprobado, disponiendo, además, de todos los recursos humanos y materiales para el correcto desarrollo y, especialmente, finalización de las obras, por lo que queda garantizada de esta forma la correcta prestación de los servicios que se incluyen en la presente modificación.


Winner: Louis Berger IDC