Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-11-03
Buyer: město Příbram
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233141: Road-maintenance work

Technical requirements: Předmětem zadávacího řízení je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na stavební práce na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací dle aktuálních potřeb zadavatele, a to až do výše předpokládaného finančního limitu.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem zakázky je provést rekonstrukci ul. Prokopská, Příbram VI-Březové Hory. Rekonstrukce spočívá v nahrazení starého vodovodního a kanalizačního řadu, který nevyhovuje technickým požadavkům, novým vodovodním a kanalizačním řadem vč. přípojek, vybudování plynovodu STL s přípojkami, výměně VO, vybudování polozapuštěných kontejnerů kom. odpadů, v opravě komunikací a chodníků daných do původní historické podoby a likvidaci starého horkovodu. Velký důraz je potřeba věnovat využití vytěžených stávajících kam. obrub a kostek k následnému znovupoužití - pokládce. DIO a DIR je potřeba připravit tak, aby docházelo k co nejmenším omezením života obyvatelů v dané lokalitě, je potřeba zabezpečit odvozy TKO a přejezdy vozidel IZS.
V projektové dokumentaci bylo projektováno odvodnění komunikace a chodníků, bez zaústění dešťových svodů jednotlivých nemovitostí do jednotné kanalizace. Aby dešťová voda ze střech netekla a nerozlévala se po chodnících a komunikacích, zástupce investora navrhuje provedení dodatečných prací, kde jednotlivé svody dešťových vod budou zaústěny do jednotné kanalizace. Jedná se o nemovitosti č. p. 12, 13, 31 1, 382, 312, 313, 314 a 300.
Dále z důvodu provádění opravy vodovodních řadů a zabezpečení dopravy pitné vody pro jednotlivé nemovitosti v zimních měsících (leden — březen 2023), bylo nutné kvůli klimatickým podmínkám doplnit „bypass” — (náhradní vodovodní potrubí) o topné kabely s regulačním měřením spotřeby el. energie
Cenový nárůst uvedené dodatečných změn představuje vícepráce ve výši 129 328,38 Kč bez DPH a méně práce v hodnotě 0 Kč bez PDH.


Winner: 1. SčV, a.s.