Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-07-11
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Bauüberwachung für Tunnel (Trogbauwerk, Tunnelportal, Tunnel bis Haltepunkt Marienhof einschließlich Rettungsschächte) und Haltepunkt Hauptbahnhof. Die Überwachungstätigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete: Fahrbahn, Oberleitungsanlagen, konstruktiver Ingenieurbau, sonstige elektrotechnische Anlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Gebäude, TGA/HLS, Spezialtiefbau, Tunnelbau.
Baubegleitende Leistungen: Vermessung, Geotechnik/Abfallmanagement, Leistungen nach Baustellenverordnung, Vertrags- und Nachtragsmanagement.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauüberwachung für Tunnel (Trogbauwerk, Tunnelportal, Tunnel bis Haltepunkt Marienhof einschließlich Rettungsschächte) und Haltepunkt Hauptbahnhof. Die Überwachungstätigkeit umfasst folgende technische Fachgebiete: Fahrbahn, Oberleitungsanlagen, konstruktiver Ingenieurbau, sonstige elektrotechnische Anlagen, Leit- und Sicherungstechnik, Gebäude, TGA/HLS, Spezialtiefbau, Tunnelbau.
Baubegleitende Leistungen: Vermessung, Geotechnik/Abfallmanagement, Leistungen nach Baustellenverordnung, Vertrags- und Nachtragsmanagement.
Für die Arbeiten am Rettungsschacht 3 und im Baufeld West sowie im Bereich des Gleis 36 am Münchner Hbf werden zusätzliche Bauüberwacher Bahn benötigt. Dieser Bedarf resultiert aus den im Projekt beschlossenen Umplanungen, welche sowohl neue als auch verschobene Leistungsbereiche zur Folge hatten. Mit der dadurch entstehenden Fokussierung der Bautätigkeit im Bereich des Rettungsschachts 3 und Baufeld West ist ein zusätzlicher Bedarf an Überwachungsleistungen durch qualifizierte Bauüberwacher Bahn notwendig. Somit mussten hier zusätzlich Bauüberwachungsleistungen bedient werden. Das zusätzliche Personal, mit der entsprechenden Qualifikation muss insbesondere deshalb bereitgestellt werden, damit die geplanten Sperrpausen durchgeführt werden können.
Durch die Beauftragung einer weiteren Bauüberwachung, welche kurzfristig Personal bereitstellt, kann nicht gewährleistet werden, dass eine hinreichende Vertrautheit mit den Baumaßnahmen und der Örtlichkeit gegeben ist. Die Bauüberwachungsleistung ist zudem Voraussetzung und Grundlage für die Durchführung der Spezialtiefbauarbeiten am Rettungsschacht 3 und im Baufeld West. Insbesondere während der bereits geplanten und genehmigten Sperrpausen ist ein Wechsel des ANs nicht möglich. Bei der Beauftragung eines weiteren AN mit den zusätzlichen Bauüberwachungsleistungen besteht daher das Risiko der Verschiebung der anstehenden Sperrpausen und damit der entsprechenden Bauarbeiten. Dies hätte massive Bauzeitverlängerungen und zusätzliche Behinderungen der Ausführung zur Folge. Überdies kann eine einheitliche Überwachungsleistung durch die Überwachung nur eines AN-Baus mittels zweier Bauüberwachungen nicht gewährleistet werden.


Winner: Arcadis Germany GmbH