Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-02-17
Buyer: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45220000

Technical requirements: Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków oraz głównej pompowni ścieków w Czaplinku poprzez budowę nowych i adaptację/modernizację istniejących obiektów technologicznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie powiązane po realizacji inwestycji z oczyszczalnią ścieków w Złocieńcu, dokąd projektuje się transport osadów ściekowych. Przeróbka osadów ściekowych na nowoczesnych instalacjach projektowanych dla oczyszczalni w Złocieńcu spowoduje zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, zniwelowanie konieczności zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych przez oczyszczalnię w Czaplinku, czy też zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - ograniczenie do jednego miejsca. Transport osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Złocieńcu wpłynie korzystnie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne projektowanej instalacji. Opis przedmiotu i zakres zamówienia zawarto w Złączniku nr 1 do umowy - Opisie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie powiązane po realizacji inwestycji z oczyszczalnią ścieków w Złocieńcu, dokąd projektuje się transport osadów ściekowych. Przeróbka osadów ściekowych na nowoczesnych instalacjach projektowanych dla oczyszczalni w Złocieńcu spowoduje zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego, zniwelowanie konieczności zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych przez oczyszczalnię w Czaplinku, czy też zmniejszenie emisji zanieczyszczeń – ograniczenie do jednego miejsca. Transport osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Złocieńcu wpłynie korzystnie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne projektowanej instalacji.
Budynek mechanicznego oczyszczania i technologii MBR – adaptacja ze zbiornika retencyjnego wód deszczowych,
Plac składowania osadu i poletka osadowe – zachowanie placu i awaryjne składowanie osadu na poletkach osadowych,
Stacja odwadniania osadów – remont oraz rozbudowa o pomieszczenia kontenerów na osad, skratki i piasek oraz pomieszczenia pomocnicze,
Opis przedmiotu i zakresu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do umowy – Opisie przedmiotu zamówienia.
Za jakość ścieków oczyszczanych od momentu wyłączenia istniejącego ciągu technologicznego do zakończenia rozruchu modernizowanej oczyszczalni odpowiada Wykonawca na następujących warunkach: gwarancja wykonawcy co do jakości odpływających ścieków oczyszczanych obowiązuje pod warunkiem, że ilość ścieków surowych i zawarte w nich ładunki zanieczyszczeń głównych parametrów (BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego N i fosforu ogólnego P) nie przekraczają wartości/ilości podanych do zaprojektowania modernizacji oczyszczalni. W przypadku konieczności poniesienia opłat z tytułu przekroczenia ładunków odprowadzanych w ściekach oczyszczanych do odbiornika przez Podmiot Upoważniony, powyższymi opłatami zostanie obciążony Wykonawca.
Wykonawca lub podwykonawcy zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 – Kodeks Pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.) w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Dotyczy to osób wykonujących następujące czynności:
Na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienionych w punkcie 4.16.
1. Na podstawie klauzuli 13.1 warunków szczególnych kontraktu podpunkt (h) oraz punktu 21.2 SIWZ, a także protokołu konieczności nr 2 z dnia 6.10.2017 r. oraz protokołu z negocjacji z dnia 17.11.2017 r. Strony zgodnie postanowiły zwiększyć zakres kontraktu o roboty dodatkowe o wartości 14 116,56 PLN brutto (wykonanie opasek z materiałów sypkich).
2. Na podstawie klauzuli 13.1 warunków szczególnych kontraktu podpunkt (i) oraz punktu 21.2 SIWZ, a także protokołu konieczności nr 3 z dnia 6.10.2017 r. oraz protokołu z negocjacji z dnia 17.11.2017 r. Strony zgodnie postanowiły zmienić zakres kontraktu poprzez wprowadzenie robót zamiennych zwiększających wartość o 46 166,70 PLN brutto.
3. Na podstawie klauzuli 13.1 warunków szczególnych kontraktu podpunkt (i) oraz punktu 21.2 SIWZ, a także protokołu konieczności nr 4 z dnia 6.10.2017 r. oraz protokołu z negocjacji z dnia 17.11.2017 r. Strony zgodnie postanowiły zmienić zakres kontraktu poprzez wprowadzenie robót zamiennych zwiększających wartość o 132 840,00 PLN brutto.
4. Na podstawie klauzuli 13.1 warunków szczególnych kontraktu podpunkt (i) oraz punktu 21.2 SIWZ, a także protokołu konieczności nr 5 z dnia 6.10.2017 r. oraz protokołu z negocjacji z dnia 17.11.2017 r. Strony zgodnie postanowiły zmienić zakres kontraktu poprzez wprowadzenie robót zamiennych zwiększających wartość o 59 040,00 PLN brutto.
W wyniku wprowadzenia robót dodatkowych oraz zamiennych zwiększa się wartość kontraktu o 252 163,26 PLN brutto i punkt 4 umowy nr 1/2017 z 17.3.2017 r. zmienia treść w sposób następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się niniejszym wobec Zamawiającego, że wykona i wykończy Roboty oraz usunie w nich wady zgodnie z powyższymi warunkami Dokumentami Kontraktowymi w zamian za zapłatę, którą ma otrzymać od Zamawiającego jak zapisano poniżej:


Winner: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum