Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-08
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways | 45233125: Urban road construction work

Technical requirements: Komunikace propojuje okružní křižovatku Zadní Vinohrady s okružní křižovatkou Otvice - západ (u Otvického rybníka). Jedná se o novostavbu komunikace. Kategorie silnice je S 7,5/50. Šířka jízdního pruhu 3,25 m, vodící proužek 0,25 a nezpevněná krajnice 0,25 m.
Podél nové silnice III/00732 bude provedena cyklostezka šířky 3,0 m (společná s nerozděleným provozem pro cyklisty a chodce). Nová cyklostezka je vedena od obytné části Zadní Vinohrady k Otvickým rybníkům.
Etapa je ukončena Okružní křižovatkou, která řeší křížení nové a stávající silnice III/00732. Jedná se o novostavbu okružní křižovatky na dnešní komunikaci III/000732 u Otvického rybníka o průměru 41,0 m se čtyřmi větvemi (2x stávající silnice III/00732, 2x nová silnice III/00732).
Dle § 222 odst. 4 zákona nejsou tyto dodatečné stavební práce považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota všech změn byla nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Během provádění sanace podloží na SO 131 komunikace, SO 133 Okružní křižovatka Otvice - západ, a SO 332 Propustky II. Etapa, byla zastižena podzemní voda. Existence této vody nebyla v době zpracování PD známa a žádný správce ať rybníku nebo blízkého důlního díla se o její existenci nezmiňuje. Vzhledem k tomu že  se nedá zjistit, odkud voda vyvěrá, je nutné tuto vodu odvést z prostoru budoucí komunikace, aby nedocházelo k degradaci podloží a následným propadům nové silnice.
Na základě schválení definitivního dopravního značení PČR a odborem dopravy MgM Chomutova je provedena úprava množství dopravního značení. V PD je dopravní značení navrženo pouze jako návrh a jeho konečné stanovení se schvaluje během provádění realizace stavebních prací. Dopravní značení je v rámci této změny také upraveno po koordinaci s ŘSD a jejím přeznačováním lokality z důvodu dostavby dálnice D7.
V rámci výstavby cyklostezky SO 132 byla část odtěženého materiálu použita zpět při výstavbě této cyklostezky a proto dochází k odpočtu části množství neodváženého materiálu na skládku včetně jeho skládkovného.


Winner: EUROVIA CS, a.s.