Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-10-10
Buyer: Ředitelství silnic dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45221111

Technical requirements: Jednalo se o otevřené řízení na stavební práce. Primárním smyslem stavby je kompletní demolice stávajícího mostu ev. č. 18-014, převádějící silnici I/18 přes dálnici D4 a zbudování mostu nového. Komunikace na mostě bude v šířkové kategorii S 11,5, celková šířka mostu bude 14,6 m. Součástí zakázky je úprava komunikace příbramského předmostí v rozsahu cca 535 metrů z důvodu realizace OK Skalka, dále úprava křižovatky, kde budou provedeny směrové a šířkové úpravy a kompletní zajištění dopravně inženýrského opatření v koordinaci s probíhající výstavbou D4.
Výstavba mostu bude probíhat po etapách při zachování obousměrného provozu na mostě ve dvou pruzích a úplné uzavírce D4 v úseku pod mostem, při využití objízdné trasy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem předkládaného návrhu je změna vedení silniční dopravy po dobu rekonstrukce mostu ev. č. 18-014 a z ní vycházející změna provádění rekonstrukce mostní konstrukce na obou stranách zároveň namísto původně zamýšlené rekonstrukce po polovinách. Navrhované řešení změny postupu prací vychází z výsledků mimořádné mostní prohlídky provedené v 01/2017, projednání na jednání uzavírkové komise a stanoviska AD k navrhované změně. V závislosti na nových skutečnostech Zhotovitel předkládá náhradní řešení postupu prací a dopravních opatření.
Na základě navrhované změny vedení silniční dopravy a změny technologie provádění mostní konstrukce došlo v rámci zpracování RDS k doplnění soupisu prací o nové položky, které obsahují práce požadované v rámci změny dopravního řešení a k odpočtu položek, které z důvodu změny postupu prací nebude nutné provádět. Na základě navrhované změny technologie provádění mostní konstrukce došlo v rámci zpracování RDS k úpravě na střední opoře mostu, namísto původně vyprojektovaných tří pilířů projektant RDS předkládá variantu se dvěma pilíři ve střední opoře mostu.
V závislosti na Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 037569/2017/KUSK-DOP/HOL) a podmínky č. 3, která je součástí tohoto Rozhodnutí, Zhotovitel zajistí pravidelné monitorování a vyhodnocování aktuálního provozu a v případě vzniku situací, kdy bude aktuální provoz silnější než kapacita objízdné trasy, zajistí taková opatření, kterými bude zlepšena plynulost provozu.
Zvolené náhradní řešení opravy mostu a s ním spojená dopravní opatření, mají za následek nutnost doplnění dopravních opatření, které bude Zhotovitelem předloženo v rámci dalšího ZBV pro SO 201.
Provedené změny nevyvolávají vznik Odpovědnostních závazků Objednatele, při nichž by vznikly více-náklady v důsledku nesplnění některé z povinností dle smlouvy či jiné právní povinnosti, za něž je odpovědný Objednatel.


Winner: Skanska a.s.