Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-04-06
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Předmětem zakázky je vybudování úseku dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín. Jedná se o komunikaci dálničního typu v navrhované kategorii D 27,5/120. Celková délka 8,137 km (staničení 109,260 – 117,397 km).
Trasa dálnice D3 0309/I Bošilec – Ševětín vede mimo zastavěná území okolních obcí. Dálnice D3 je v předmětném úseku novostavbou vedenou převážně po zemědělských pozemcích, přičemž v části trasy je dálnice vedena zhruba ve stopě dnešní silnice I/3. Původní silnice I/3 je sama o sobě přeložkou, takže již tato komunikace byla vedena mimo zastavěná území. Pokud pomineme ojedinělé stavby v trase dálnice, které budou ve většině případů v rámci stavby odstraněny, tak nejbližšími objekty jsou budovy společnosti DCD Ideal Dynín, které leží cca 55 m od osy navržené dálnice a dále budovy dvora Švamberk a sousedícího obytného objektu. Nejbližší objekty obce Neplachov se nacházejí ve vzdálenosti cca 100 m od osy dálnice, stejně jako dvůr Švamberk, objekty obcí Bošilec, Dynín a Ševětín jsou zcela mimo trasu D3.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Změny množství položek Soupisu prací vyplývají z upřesňování PDPS na rozhraní stavby 0309/I a stavby IV. TŽK (SŽDC). Po dokončení stavby IV. TŽK (SŽDC) bylo dle předaných podkladů zjištěno, že předmětná část přeložky byla postavena s jinými sklonovými a výškovými hodnotami ve dně koryta a v jiném (větším) rozsahu oproti původní PDPS. Na základě těchto skutečností došlo ke zkrácení prováděné přeložky potoka a k úpravě podélného profilu potoka v rámci stavby D3 0309/I. PDPS vycházela z rozhodnutí č.j. KUJCK 3621/2014/OZZL, na jehož základě nesmí mít vodní toky pod mostními tělesy tvrdé opevnění, aby migrující živočichy neodrazovalo a navazovalo tak na okolní biotopy, připouští se kamenný zához s překrytím zeminou. Vzhledem k ustanovení Rozhodnutí Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice zn. OOŽP/8557/2015/Ji, že přeložka vodního toku bude opevněna kamennou dlažbou tl. 0,25 m do betonu tl. 0,15 m. Jelikož tento požadavek je v rozporu s rozhodnutím odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví KUJCK, bylo na 28.3.2017 svoláno místní šetření za účasti AOPK ČR, správce vodního toku - Povodí Vltavy, ekodozoru, asistenta správce stavby a TDI. Přijatým technickým řešením dochází ke změně PDPS, kdy bude koryto, a část břehové lavice, provedeno kamenem do betonu, ale kameny budou od sebe 5 - 10 cm a budou vystupovat 5 - 10 cm. Koryto nemusí být prosypáno zeminou, jelikož průtokem potoka se postupně zanese. Technické řešení vyhovuje Rozhodnutí odboru ŽP, zemědělství a lesnictví KUJCK i rozhodnutí Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.
Změny množství položek Soupisu prací vyplývají z upřesňování PDPS na rozhraní stavby 0309/I a stavby IV. TŽK (SŽDC). Po dokončení stavby IV. TŽK (SŽDC) bylo dle předaných podkladů zjištěno, že předmětná část přeložky byla postavena s jinými sklonovými a výškovými hodnotami ve dně koryta a v jiném (větším) rozsahu oproti původní PDPS. Na základě těchto skutečností došlo ke zkrácení prováděné přeložky potoka a k úpravě podélného profilu potoka v rámci stavby D3 0309/I. PDPS vycházela z rozhodnutí č.j. KUJCK 3621/2014/OZZL, na jehož základě nesmí mít vodní toky pod mostními tělesy tvrdé opevnění, aby migrující živočichy neodrazovalo a navazovalo tak na okolní biotopy, připouští se kamenný zához s překrytím zeminou. Vzhledem k ustanovení Rozhodnutí Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice zn. OOŽP/8557/2015/Ji, že přeložka vodního toku bude opevněna kamennou dlažbou tl. 0,25 m do betonu tl. 0,15 m.


Winner: Metrostav, a.s.