Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-02-16
Buyer: Land Berlin vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 44160000 | 44621100 | 45000000: Construction work | 45232460 | 45251200: Construction work for cooling towers
Estimated value: 215399.85 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen in der Schaubühne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm153, 10709 Berlin
Demontage und Montage von Sanitär-, Wärmeversorgungs- und Kältetechnischen Anlagen, Einrichtungen, Rohrleitungen und Dämmung – für den zweiten Bauabschnitt
Die Schaubühne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm 153 in 10709 Berlin wird als Theater genutzt. Das Gebäude wurde 1928 als Kino errichtet, von 1978 bis 1981 erfolgte der grundlegende Umbau zu einem Theatergebäude. Die Schaubühne hat eine Grundfläche von ca. 3 658 m
Vorgesehen ist eine Erneuerung und Instandsetzung der RLT Anlagen sowie der Gebäudeautomation, einschließlich erforderlicher Arbeiten anderer Bau- und technischer Gewerke an der Peripherie.
Die Sanierung der RLT-Anlagen soll von 2017 bis 2020 in vier Bauabschnitten erfolgen. Je Bauabschnitt ist eine Kernbauzeit von ca. 6 Wochen vorgesehen, die der jeweiligen Spielpause im Sommer entspricht. Darüberhinaus sind jeweils ca. 6 Wochen vor- und nachlaufende Bauzeit vorgesehen. Es wurde der zweite Bauabschnitt vergeben.
Wie unter Nr. II.2.4) beschrieben, waren 4 Bauabschnitte geplant. Ein Bauabschnitt wurde bereits realisiert. Mit der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts wurde bekanntgegeben, dass die weiteren drei Baubabschnitte im Grundentwurf dem ersten Beuabschnitt entsprechen werden und die weiteren Beaubschnitte im Verhandlungsverfahren ohne Teillnahmewettbewerb gemäß § 3 EU Nr. 2 VOB/A i.V.m. § 3a EU Abs. 3 Nr. 5 VOB/A (ist die Umsetzung von Art. 32 Abs. 2d) der Richtlinie 2014/24/EU) vergeben werden sollten. Zum Verhandlungsgespräch für den zweiten Bauabschnitt sollte und wurde der Auftragnehmer des ersten Bauabschnitts eingeladen.
Die Leistungsverzeichnisse der Baubaschnitte 2 bis 4 wurden bereits mit dem ersten Bauabschnitt bekannt gemacht. Die oben beschriebene Vorgehensweise wurde ebenfalls bekannt gemacht, siehe Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 020-033031.
Wie unter Nr. II.2.4) beschrieben, waren 4 Bauabschnitte geplant. Ein Bauabschnitt wurde bereits realisiert. Mit der Ausschreibung des ersten Bauabschnitts wurde bekanntgegeben, dass die weiteren drei Baubabschnitte im Grundentwurf dem ersten Beuabschnitt entsprechen werden und die weiteren Beaubschnitte im Verhandlungsverfahren ohne Teillnahmewettbewerb gemäß § 3 EU Nr. 2 VOB/A i.V.m. § 3a EU Abs. 3 Nr. 5 VOB/A (ist die Umsetzung von Art. 32 Abs. 2d) der Richtlinie 2014/24/EU) vergeben werden sollten. Zum Verhandlungsgespräch für den zweiten Bauabschnitt sollte und wurde der Auftragnehmer des ersten Bauabschnitts eingeladen.
Die Leistungsverzeichnisse der Baubaschnitte 2 bis 4 wurden bereits mit dem ersten Bauabschnitt bekannt gemacht. Die oben beschriebene Vorgehensweise wurde ebenfalls bekannt gemacht, siehe Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 020-033031.
Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen in der Schaubühne am Lehniner Platz, Kurfürstendamm153, 10709 Berlin
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verstöße gegen Vergabevorschriften sind gegenüber dem Auftraggeber unverzüglich zu rügen.Teilt der Auftraggeber mit, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, kann innerhalb von 15 Kalendertagen ein Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammerschriftlich gestellt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 GWB).


Winner: ABRO Service GmbH
Award value: 215399.85
Number of bids: 1