Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-02
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233124: Arterial road construction work

Technical requirements: Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект „Модернизация на път І-8 „Калотина—софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“
1. Изготвяне на тех. проект за строит. на АМ „Калотина—софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 с габарит 25,5 м (26,50 м в обхвата на големите съоръжения) и етапна връзка съгласно предост. идеен проект в обем и съдържание, определени в задание за изработване на технически проект. КСС към изготвения от изпълнителя тех. проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и като обща стойност не може да надвишава цената за изпълнение на СМР, посочена в ценовото предложение на изпълнителя
1.2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на технически проект съгласно идейния проект, заданието за проектиране и ТС на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 г.
Б. Дейност строителство на участъка от км км 1+000 до км 15+500 на АМ „Калотина—СОП“ и етапна връзка съгласно одобрен технически проект изготвен от избрания изпълнител.
Финансиране изпълнението на проекта със средства от Европейския съюз чрез Механизма за свързване на Европа, както и със средства от републиканския бюджет.
Изготвяне на технически проект и строителството (инженеринг) на обект „Модернизация на път І-8 „Калотина—софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“
1. Изготвяне на тех. проект за строит. на АМ „Калотина—софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 с габарит 25,5 м (26,50 м в обхвата на големите съоръжения) и етапна връзка съгласно предост. идеен проект в обем и съдържание, определени в задание за изработване на технически проект. КСС към изготвения от изпълнителя тех. проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи и като обща стойност не може да надвишава цената за изпълнение на СМР, посочена в ценовото предложение на изпълнителя
1.2. Изпълнение на предвидените в офертата дейности за изготвяне на технически проект съгласно идейния проект, заданието за проектиране и ТС на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 г.
Б. Дейност строителство на участъка от км км 1+000 до км 15+500 на АМ „Калотина—СОП“ и етапна връзка съгласно одобрен технически проект изготвен от избрания изпълнител.
Чл. 1. Страните одобряват актуализиран линеен график за изпълнение, с който приемат да се удължи времето за завършване на обекта. В тази връзка в подклауза 8.2, подклауза 8.2, т. 2 и т. 3 и в приложение към офертата, подклауза 1.1.3.3 се извършват корекции.
Чл. 2. В 28-дневен срок след подписване на това споразумение изпълнителят се задължава да представи ревизирана програма по смисъла на подклауза 8.3 от договорните условия и в съответствие с одобрения с настоящото споразумение актуализиран линеен график за изпълнението на обекта.
Чл. 3. В 30-дневен срок от подписване на настоящото споразумение изпълнителят се задължава да представи доказателства за удължаване на валидността на гаранцията за изпълнение (подклауза 4.2) и застраховки (клауза 18), съответни на срока, с който се удължава времето за завършване.
Чл. 4. Проектът на удължена гаранцията за изпълнение (подклауза 4.2) и застраховки (клауза 18) се одобрява предварително от възложителя.
В процеса на изпълнение на сключения между страните договор на територията на РБ е обявено извънредно приложение. Изпълнителят е посочил дейности, които са повлияни от извънредното обстоятелство, като: удължаване на сроковете за доставка на материали поради обявената пандемия, затварянето на границите на РБ, се е отразило негативно на срочното изпълнение на обекта, тъй като част от персонала на изпълнителя се състои от чужди граждани, въвеждането на дистанционна работа в администрацията е довело до затруднения, свързани с организацията и администрирането на обекта. По становище на инженера описаните законови обстоятелства дават право на изпълнителя да поиска удължаване на срока на договорното споразумение.
Във връзка с изложеното по-горе на основание подклауза 19.4 от договорните условия подаденото съобщение по силата на подклауза 19.2 депозираните искове съгласно подклауза 20.1 и по силата на подклауза 8.4 времето за завършване се удължава с 122 календарни дни.


Winner: Консорциум „Страбаг БПА“ ДЗЗД