Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-05
Buyer: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules

Technical requirements: Elektrárna bude vybudovaná na střechách budov v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav,a.s. na parcelách st.4052/2, st.4052/3, st.4052/4, st.4052/6, st.4052/7, st.4052/8, st.4052/9, st.405
Předmětem DRUHÉ ČÁSTI veřejné zakázky s názvem: Mikulov je dodávka fotovoltaických panelů o výkonu 400 Wp v celkovém počtu 208 ks a následná instalace fotovoltaické elektrárny a její napojení do rozvodů elektroinstalace objektu. Předmět veřejné zakázky byl blíže definován v ZD
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
v důsledku dobíhajících dopadů Covidové krize a přímo v ČR souběhem dotačních titulů vyhlášených naráz, což v důsledku znamenalo významné omezení a zpoždění dodávek fotovoltaického materiálu včetně panelů.
Důsledkem toho pak zboží objednané na podzim 2021 nebylo dodáváno a termíny se neustále posouvaly. Důvodem byl nedostatek materiálu a následné změny ve výrobě, a to jak plánované, tak i neplánované.
Panely o výkonu 400Wp, se kterými počítal projekt VAK, tak byly nedostupné, a proto bylo nezbytné je nahradit panely o výkonu 410Wp. Prakticky ale došlo k náhradě za stejný panel (stejného výrobce) jen s vyšším výkonem. Celkový instalovaný výkon se tímto změnil jen kosmeticky. Změnil se pouze počet panelů, což na druhou stranu umožnilo eliminovat vady v projektu a plochy, kde by hrozilo zastínění panelů okolními objekty a investor dostal v ceně panel s lepšími parametry.
Na základě vzniklého požadavku PBŘ byla doplněna keramická dlažba pod všechny panely a pod připojovací svorkovnice panelů kvůli případnému úkapu z FV panelů a kabeláže.
• V původní PD bylo uvažováno s rozmístěním panelů v prostoru východu na střechu ze schodiště. Z důvodu zastínění panelů zastřešením schodiště bylo nutné provést změnu v projektu a překreslit umístění panelů. Změny měly za následek přesunutí první řady panelů. Vzhledem k použití panelů vyššího výkonu se podařilo navrhnout umístění tak, aby se celkový výkon FVE oproti zadávací dokumentaci nezměnil. Z důvodů nedostupnosti projekčních kapacit nastal posun v termínu realizace o 4 týdny.


Winner: E.ON Energie, a.s.