Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2020-01-22
Buyer: Ufficio federale delle strade USTRA Filiale Bellinzona divisione Infrastruttura stradale Est
Country: CH
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways
Estimated value: 3487588.45 CHF
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: N13 EP11 AS Avers – Bärenburg – AS Zillis, travaux d’entrepreneur, lot 22 ouvrages d’art Fundogn 2020/2021
N13 EP11 AS Avers – Bärenburg – AS Zillis, travaux d’entrepreneur, lot 22 ouvrages d’art Fundogn 2020/2021.
Raisons de la décision d'adjudication: l'offre d'Erni AG dans son ensemble est la plus avantageuse économiquement. L'offre du soumissionnaire convainc notamment par une planification de la phase de construction avec dates d’exécution réalistes et examen une réserve de temps appropriée, bonne qualité et plausibilité des travaux de démolition et d'échafaudage avec un concept de coffrage et de logistique relative au projet ainsi que de bonnes références du personnel clé requis.
Indication des voies de recours: conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en 2 exemplaires, indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.
Critères d’adjudication: les indications relatives aux critères d’adjudication doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre (prescrit):
— CA2: programme de travaux (écarts entre la durée des travaux et le calendrier du maître d’ouvrage; pondération 15 %, subdivisé en:
—— CA2.1: écart entre la durée des travaux et le calendrier du maître d’ouvrage: fin de la phase de construction 1, prêt à la modification du trafic 2020, 21.8.2020 5 %,
—— CA2.2: écart entre la durée des travaux et le calendrier du maître d’ouvrage: fin de la phase de construction 2, fin des travaux 2020, 13.11.2020 5 %,
—— CA2.3: écart entre la durée des travaux et le calendrier du maître d’ouvrage: fin de la phase de construction 3, fin des travaux 2021, 22.10.2021 5 %,
— CA3: qualité, plausibilité du programme de travaux et du déroulement des travaux; pondération 15 %, subdivisé en:
—— CA3.3: qualité et plausibilité du déroulement des travaux de démolition et de coffrage d’encorbellement 5 %,
—— CA4.1: rapport technique, concept de gestion de la qualité et analyse des risques 10 %, —— CA4.2: installation de chantier et concept logistique 3 %,
Évaluation du prix: l’offre mise au net la moins chère se voit attribuer la note maximale (5). Les offres dont le prix est au moins supérieur de 30 % à l’offre la moins chère obtiennent la note de 0. Entre ces 2 extrêmes, l’évaluation s’effectue linéairement (arrondie à 2 chiffres après la virgule). Les escomptes éventuellement offerts ne sont pas pris en considération pour l’évaluation du prix.
L’évaluation des CA2.1, CA2.2 (programme de travaux) est effectuée individuellement selon la méthode d’évaluation suivante:


Winner: Erni AG Bauunternehmung
Award value: 3487588.45
Number of bids: 4