Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-05-24
Region: PL616
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45220000 | 45232460 | 45233120: Road construction works
Estimated value:  PLN
Award criteria: price, quality

Technical requirements: 1.Przedmiotem zamówienia jest: 
1)Część nr 1 budowa basenu Delfinek wraz z drogą pożarową:  
a)I przedmiot odbioru - wykonanie części robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek do łącznej wartości 21% łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ,
b)II przedmiot odbioru - wykonanie części robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek, do łącznej wartości 40% łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, które należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ;
c)III przedmiot odbioru - wykonanie części robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek, do łącznej wartości 65% łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, które należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ; 
d)IV przedmiot odbioru – wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek w pozostałym zakresie, nieobjętym I, II i III przedmiotem odbioru;
e)V przedmiot odbioru - wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie drogi pożarowej prowadzącej do basenu ( kamień milowy) oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi pożarowej prowadzącej do basenu;
2)Część nr 2 pełnienie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego:
a)Nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie budowy basenu typu Delfinek wykonywanymi zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ;
b)Nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie budowy drogi pożarowej, które będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej w ramach realizacji w/w zadania.
3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają w szczególności:
1)Dokumentacja projektowa;
2)Specyfikacje techniczne;
3)Program funkcjonalno-użytkowy, specyfikacja projektowania, warunki wykonania 
i odbioru robót budowlanych budowy drogi pożarowej;
4)Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego;
5)Warunki przyłączenia Energa;
6)Warunki przyłączenia Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnie w Grudziądzu;
7Decyzja o wycince drzew i wykonanie nowych nasadzeń,
stanowiące załączniki do SWZ.
4.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdzie się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
5.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna może być dokonana tylko w dni robocze 
tj. od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego pisemnie o zamiarze przeprowadzenia wizji. Osoby po stronie Zamawiającego, które będą okazywać teren, 
nie są upoważnione do prowadzenia jakichkolwiek ustaleń – dotyczy części nr 1. 
6.Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
7.Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
8.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest gmina-miasto Grudziądz reprezentowana przez Prezydenta Grudziądza z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1. Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób: listownie - ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, telefonicznie - 56 45 10 200, e-mail:bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy Pzp oraz przesłance wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://bip.grudziadz.pl/strony/23108.dhtml .
Zmiany umowy-cz. 1
1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zgodnie z art. 455 ust.1pkt1 Pzp na następ. warunkach:
1)zmiana terminów wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a)wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót lub wykopalisk archeolog. nieprzewidzianych w SWZ,
b)zaistnienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosfer. uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń,dokonywanie odbiorów,
c)wystąpienia siły wyższej, w szczególności w postaci klęski żywiołowej, przerwy w dostawie prądu,wody,trwającej ponad 7 dni,
d)w zakresie I przedmiotu odbioru-ujawnienia błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
e)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
f)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej Przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań techn. lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,(...)
Zmiany umowy-cz.1, c.d.
g)wystąpienia warunków geolog.,geotechn. lub hydrolog. odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji proj.,rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeolog.,występowania niewybuchów lub niewypałów,które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy,
h)ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokum. techn. warunków terenowych,w szczególności istnienia podziemnych urządzeń,instalacji lub obiektów  infrastrukturalnych,
i)konieczności zmiany Harmonogramu z przyczyn,których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
j)następstw działania lub braku działania organów administ. i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administ.,w szczególności eksploatatorów infrastr. oraz właścicieli lub użytkowników obiektów lub gruntów związanych z inwestycją,które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie,w szczególności takich jak:
-przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy,a jeśli takich regulacji nie ma–typowych w danych okolicznościach,terminów wydawania przez organy administr.lub inne podmioty decyzji,zezwoleń lub uzgodnień itp.,
-odmowa wydania przez organy administ. lub inne podmioty decyzji,zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
-opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchom. do celów realizacji inwestycji;
-konieczność koordynacji prac projekt. wykonywanych w ramach niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub dla innych zadań inwestyc. lub skutkującymi koniecznością wprowadzenia zmian do przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projekt.;
-konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań projekt. z uwagi na uzgodnienia z podmiotami,o których mowa w tiret 4–o czas niezbędny dla wprowadzenia odmiennych rozwiązań projekt. lub o czas przekroczenia typowych w danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień
k)wynikające ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania;
l)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie.
2)zmiana sposobu świadczenia spowodowana w szczególności następ. okolicznościami:
a)z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań techn. lub materia., przy zachowaniu jakości i parametrów techn. obiektów budowl.,instalacji i urządzeń,
b)z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań techn. lub materia. zwiększających jakość,parametry techn. lub eksploatacyjne obiektów budowl. lub skracających termin realizacji zam.,
c)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów wykonania robót lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
d)pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztów wykonania robót,jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,
e)konieczność zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań(m.in. techn./technolog./materia.),niż wskazane w OPZ lub PFU,w sytuacji,gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
f)odmienne od przyjętych w OPZ lub PFU warunki geolog. skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu Umowy,
g)odmienne od przyjętych w OPZ lub PFU warunki terenowe,w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
h)zmiana lub wydanie nowych decyzji,postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,
i)konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań (m.in.techn./technolog./materia.) ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
j)konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia,gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia,zdrowia, mienia,lub robót na terenie budowy,lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót,usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia,
k)kolizja z planowanymi,projekt. lub równolegle realizowanymi robotami budowlan.;
l)konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej Umowy lub zastosowania odmiennych od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty lub w ramach innych zadań inwestycyjnych;
m)zmiany związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego,stanu epidemii lub z konfliktem zbrojnym pomiędzy Rosją a Ukrainą.
3)zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy–z zastrzeżeniem, iż rezygnacja nie może dotyczyć więcej,niż 40% Przedmiotu Umowy.
2.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt1) wyżej,termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz możliwa jest zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia.
3.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt2) wyżej zmiana sposobu spełnienia świadczenia możliwa jest w szczególności w następującym zakresie:
1)zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
2)zmiana materiałów i technologii,
3)zmiana lokaliz.budowanych urządzeń,
4)zmiana zakresu prac projekt. lub robót objętych Umową,w tym ich zwiększenie lub ograniczenie,
5)zmiana terminu zakończenia Przedmiotu Umowy lub
6)zmiana wysokości wynagrodzenia.
Art.  515.  ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
1. 	Odwołanie wnosi się:
1)	w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)	15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2)	w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. 	Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1)	10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2)	5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. 	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1)	10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
2)	5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. 	Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)	15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2)	6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)	nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b)	opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3)	miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)	nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b)	zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
1)Część nr 1 - Budowa basenu Delfinek wraz z drogą pożarową:  
a)I przedmiot odbioru - wykonanie części robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek do łącznej wartości 21% łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, które należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ,
b)II przedmiot odbioru - wykonanie części robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek, do łącznej wartości 40% łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, które należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ; 
c)III przedmiot odbioru - wykonanie części robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek, do łącznej wartości 65% łącznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy, które należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiącymi załączniki do SWZ; 
d)IV przedmiot odbioru – wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy basenu typu Delfinek w pozostałym zakresie, nieobjętym I, II i III przedmiotem odbioru;
e)V przedmiot odbioru - wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie drogi pożarowej prowadzącej do basenu ( kamień milowy) oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie drogi pożarowej prowadzącej do basenu;
2)Część nr 1 - Najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.  
3)Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy musi obejmować następujący zakres ochrony: 
a)odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową (z włączeniem szkód podczas wykonywania kontraktu jak również po przekazaniu przedmiotu kontraktu w użytkowanie odbiorcy) oraz pozostającą w zbiegu co najmniej do limitu w wysokości 46 000 000,00 PLN;
b)szkody wyrządzone przez Podwykonawców – co najmniej do limitu w wysokości 23 000 000,00 PLN – jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale Podwykonawców.
4)Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej w wyżej wymienionym zakresie.
Zmiany umowy-cz.1, c.d.
2.Wniosek o dokonanie zmiany cen elem. przedm. umowy,o którym mowa w ust.2:
1)dotyczący okoliczn. wymienionych w ust.1pkt 2 lub 3 powinien zostać złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów będących przyczyną ich zmian.Jeżeli Wykonawca w terminie,o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian cen elem. przedmiotu umowy,to wówczas Strony przyjmować będą,że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;
2)dotyczący okoliczności wymienionych w ust.1pkt4 powinien zostać wniesiony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK będącego przyczyną ich zmian.Jeżeli Wykonawca w terminie,o którym mowa w zdaniu poprzednim nie wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian cen elem. przedm. umowy,to wówczas Strony przyjmować będą, że zmiana przepisów nie ma wpływu na koszty wykonania Przedm.Umowy.
3.Ciężar dowodu,że okoliczności wymienione w ust.1pkt 2-4 mają wpływ na koszty wykonania prac objętych daną ceną elementu przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.
4.Zmiana wysokości cen elementu przedmiotu umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust.1pkt 2-4,pod warunkiem ich wykazania przez Wykonawcę w sposób opisany w niniejszym paragrafie,nastąpi począwszy od zaistnienia zdarzenia,o który, mowa w ust.1pkt 2-4.  Zmiany wysokości cen elementów przedmiotu umowy zostaną potwierdzone przez Strony poprzez zawarcie aneksu do umowy.
5.W przypadku,gdy dana okoliczność wskazana w ust.1pkt 1-4 dotyczyć będzie Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje świadczenia wchodzące w skład Przedm. Umowy, to w takim przypadku Wykonawca do wniosku,obowiązany jest dołączyć dowody potwierdz.,iż zmiana wysokości cen elem. przedm. umowy w wysokości wskazanej odpowiednio w ust.1pkt 1–4 została uwzględniona w umowie łączącej Wykonawcę z takim Podwykonawcą.
6.Zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodz. Wykonawcy za wykonanie prac projekt. w przypadkach umów przewidujących okres wykonania zamówienia dłuższy niż 6 m-cy(z uwzględn. aneksów zmieniających termin wykonania umowy) w zakresie,o którym mowa w art. 439 PZP,na następujących zasadach:
1)Strony mogą żądać waloryzacji wynagrodz. wyłącznie,gdy wartość bezwzględna Z, obliczonego zgodnie z wzorem:Z = Ww-1, gdzie:Ww – wskaźnik waloryzacji, obliczony zgodnie z punktem 7) niniejszego ustępu wyniesie co najmniej 0,06 tj. │Z│≥ 0,06;
2)zmiana wynagrodz. będzie miała zastosowanie pod warunkiem spełnienia wymagania,o którym mowa w pkt1) powyżej; pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodz. może zostać złożone nie wcześniej,niż po upływie 6 m-cy od dnia zawarcia umowy,a kolejne żądania zmiany wynagrodz. mogą być składane po upływie co najmniej 6 m-cy od daty złożenia drugiej stronie poprzedniego,zgodnego z umową żądania zmiany wynagrodz.;
3)waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodz. Wykonawcy za części Przedm. Umowy(wyodrębnione w Umowie przedm. odbioru),które nie zostały wykonane i przekazane Zamawiającemu przed dniem złożenia drugiej stronie zgodnego z umową żądania waloryzacji wynagrodz.;
4)waloryzacji nie będzie podlegać wynagrodz. Wykonawcy za prace związane ze zmianą sposobu świadczenia (w szczególności prace dodatkowe lub zamienne);
5)żądanie zmiany wynagrodz. w odniesieniu do danej części Przedm. Umowy (wyodrębnionego w Umowie przedm. odbioru) nie może zostać złożone po umownym terminie jej wykonania;
Dyspozycyjność 
Ocenie podlegać będzie dodatkowa ilość dni pobytu inspektora nadzoru na placu budowy. Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną w sposób następujący:
a)	za 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu – 40 pkt.
b)	za 1 dodatkowy obowiązkowy dzień pobytu na placu budowy w tygodniu – 20 pkt.
Obowiązkiem Wykonawcy jest obecność inspektora danej branży (w zależności 
od rodzaju aktualnie prowadzonych robót budowlanych) na placu budowy minimum dwa razy w tygodniu. W Formularzu ofertowym Wykonawca może zaoferować dodatkową obowiązkową ilość dni pobytu inspektora nadzoru na placu budowy. 
Wykonawca, który nie zaoferuje dodatkowych obowiązkowych pobytów inspektora nadzoru na budowie, nie zostaną przyznane punkty w kryterium. Oznaczać to będzie również, iż Wykonawca oferuje minimum wymagane przez Zamawiającego, 
tj. obecność inspektora na placu budowy dwa razy w tygodniu.


Award value: 29516905.11
Number of bids: 9