Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-23
Buyer: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31520000 | 34922100 | 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45110000

Technical requirements: „Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu alei Monte Cassino w Koszalinie” realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów (...)
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu alei Monte Cassino w Koszalinie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbiórka i budowa wiaduktów drogowych w ciągu alei Monte Cassino w Koszalinie.
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń w zakresie wynikającym z przepisów prawa (w szczególności prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, ustawy o drogach) a niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
2) realizację robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla 2 wiaduktów drogowych w ciągu alei Monte Cassino w Koszalinie, jak również przygotowanie wniosku wraz z kompletem dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu /
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w rozdziale II SWZ wraz z załącznikami, w tym PFU oraz w projekcie umowy zawartym w rozdziale V SWZ.
1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b umowy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b umowy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b umowy w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
1) wykonanie projektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
2) rozbiórka istniejących wiaduktów drogowych wraz z infrastrukturą techniczną (w tym wyłączonym z eksploatacji gazociągiem) w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;
Równocześnie wraz ze zmianą III terminu nastąpił wzrost wynagrodzenia ryczałtowego do wysokości netto 41.307.064,83 zł, związany z koniecznością wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w zakresie przewidzianym w umowie, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (podstawa: § 13 ust. 3 i § 13 ust. 5 pkt 9 Umowy oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP).
IV. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w rozdziale I


Winner: Intop Skarbimierzyce Sp. z o.o. (lider)