Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-05-12
Buyer: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung – Verbandsverwaltung
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71300000 | 71322000: Civil engineering design services | 71327000 | 71521000: Construction-site supervision services | 90420000
Estimated value: 874580.61 EUR
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Planungsleistungen Kläranlage Bühl-Vimbuch, 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination); Ing.-Bauwerke, Örtl. Bauüberwachung, Techn. Ausrüstung, Tragwerksplanung, SiGeKo, Bauvermessung
Der AZV Bühl und Umgebung betreibt die Verbandskläranlage Bühl-Vimbuch (Reinigungsleistung: C-Fracht 167 000 EW, N-Fracht 112 000 EW, P-Fracht 97 500 EW). Vorgesehen ist die Umsetzung einer 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination durch Zugabe von Pulverkohle und Adsorption sowie Filtration über Tuchfilter). Weitere optionale Maßnahmen: Erweiterung/Umbau Betriebsgebäude, Umstellung von Oberflächenbelüftern auf feinblasige Belüftung an 2 Belebungsbecken inkl. Bau Gebläsestation (in Abst. mit lfd. Unterhaltungsmaßn.). Auf die erläuternden Unterlagen, die von der zugehörigen Internet-Seite (vgl. I.3) heruntergeladen werden können, wird verwiesen. Dieses Vergabeverfahren umfasst die erforderlichen Planungsleistungen (vgl. II.1.1). Abschluss eines Stufenvertrags; Stufe I = bis LP 4. Vertragsbeginn: vsl. 23.4.2018. Abschluss LP 4 mit Unterlagen für Antragseinreichung: 30.9.2018. Leistungen Stufe II (ab LP 5) nach Genehmigung/Fördermittelbewilligung. Baubeginn: 2019.
Der AZV muss den Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln bis zum 1.10.2018 mitsamt vorliegender Genehmigungsplanung einreichen. Daher muss die LP 4 der nachstehenden Leistungen bis zum 30.9.2018 abgeschlossen sein.
Der Leistungsumfang der zu vergebenden Planungsleistungen gliedert sich in folgende Teilleistungen u. Stufen:
Pos. 2.1.1) Optional Besond. Leistungen aus dem Leistungsbild für IBW für die Örtl. Bauüberwachung nach Anl. 12.1, HOAI;
Pos. 8.1.1) Optional Leistung aus dem Leistungsbild Planungsbegleitende Vermessung nach Anl. 1, Ziff. 1.4.4 HOAI, davon Teilleist., soweit erforderlich;
Pos. 8.2.1) Optional Leistung aus dem Leistungsbild Bauvermessung nach Anl. 1, Ziff. 1.4.7 HOAI für die Bauvermessung (ohne Bauausführungsvermessung).
Die optionalen Leistungen der Stufe II werden in Abhängigkeit des Projektfortschrittes nach Erbringung der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung), der Erteilung der Genehmigungen und der Förderungsbewilligung sowie der Mittelbereitstellung für die Umsetzung vom Auftraggeber schriftlich abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf die Beauftragung optionaler Leistungen besteht nicht. Der Auftraggeber behält sich vor, die Beauftragung optionaler Leistungen nicht in Anspruch zu nehmen oder auf Teilleistungen zu beschränken, wenn z. B. die Gesamtmaßnahme nicht mehr weitergeführt wird, einzelne Teilleistungen gemäß Projektfortschritt nicht mehr erforderlich werden, der Auftraggeber mit der Qualität der erbrachten Leistungen nicht zufrieden ist oder keine Einigung über eventuelle zusätzlich erforderliche Leistungen erzielt wird;
b) Vorlage der Genehmigungsplanung für die Einreichung bis 30.9.2018, Förderantrag muss vom AG bis 1.10.2018 mit den Unterlagen der Genehmigungsplanung gestellt sein;
c) LP 5 ff nach Bewilligung der Fördermittel und Vorliegen der Genehmigungen, Baubeginn im Jahr 2019.
Diese Terminvorgaben werden im Auftragsfall Vertragsbestandteil, sofern vom AG im Verhandlungsverfahren keine geänderten Terminvorgaben mitgeteilt werden (z. B. Verschiebung Leistungsbeginn ohne Verkürzung der Gesamtlaufzeit). Unmittelbar nach Leistungsbeginn ist vom beauftragten Bieter ein entsprechender Terminplan für die Umsetzung im Entwurf aufzustellen und mit dem AG abzustimmen, der diese Terminvorgaben als Rahmentermine ausweist.
Einzelheiten bzgl. der Abwicklung der einzelnen Maßnahmen sind nach Leistungsbeginn mit dem AG abzustimmen.
Mögliche Beeinträchtigungen des laufenden Kläranlagenbetriebes sind zu minimieren. Hierzu sind vom Planer während der Ausführungsplanung ggf. Anforderungen an Provisorien zu definieren, erforderliche Maßnahmen zu planen und mit dem AG abzustimmen;
Die hier zu vergebenden Planungs- u. Überwachungsleistungen sind hinsichtlich d. technischen u. terminlichen Abhängigkeiten entsprechend mit den Leistungen u. Belangen anderer Beteiligter abzustimmen (z. B. lfd. Anlagenbetrieb, Umweltschutz).
Unterlagen der Genehmigungsplanung sind zwingend bis zum 30.9.2018 fertig vorzulegen, damit der Fördermittelantrag vom AG fristgerecht gestellt werden kann.


Winner: Weber-Ingenieure GmbH
Award value: 874580.61
Number of bids: 5