Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-05-06
Buyer: DB Netz AG und DB Station & Service AG vertreten durch DB Netz AG, Regionalbereich Südost, Großprojekt VDE 8, Knoten Halle
Country: DE
Region: Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
Contract type: Services
CPV classification: 79714000: Surveillance services

Technical requirements: Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Projekt Knoten Halle – 2. und 5. Ausbaustufe ESTW und Spurplanumbau, PFA 1 Innerer Knoten Nord.
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Projekt Knoten Halle – 2. und 5. Ausbaustufe ESTW und Spurplanumbau, PFA 1 Innerer Knoten Nord
06108 Halle – Die Baustelle erstreckt sich über die nordost-südlich verlaufenden Gleisanlagen durch nahezu den gesamten Güter- und Personenbahnhof Halle(Saale), von Halle-Peißen bis nach Ammendorf.
Gegenstand der Ausschreibung sind sämtliche erforderlichen Sicherungsleistungen im Zuge der umfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen an Oberbau inkl. Gleisrückbau und Zusammenhangsleistungen an Tiefbau und Kabeltiefbau; Um- und Rückbaumaßnahmen an der Oberleitungsanlage sowie Erneuerung von Überführungsbauwerken. Der Einsatz einer ATWS ist vorgesehen.
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Projekt Knoten Halle – 2. und 5. Ausbaustufe ESTW und Spurplanumbau, PFA 1 Innerer Knoten Nord
06108 Halle – Die Baustelle erstreckt sich über die nordost-südlich verlaufenden Gleisanlagen durch nahezu den gesamten Güter- und Personenbahnhof Halle(Saale), von Halle-Peißen bis nach Ammendorf.
Gegenstand der Ausschreibung sind sämtliche erforderlichen Sicherungsleistungen im Zuge der unfangreichen Um- und Neubaumaßnahmen an Oberbau inkl. Gleisrückbau und Zusammenhangsleistungen an Tiefbau und Kabeltiefbau; Um- und Rückbaumaßnahmen an der Oberleitungsanlage sowie Erneuerung von Überführungsbauwerken. Der Einsatz einer ATWS ist vorgesehen. (58.420 h Sakra, 76.950 h Sipo, 3.600 m ATWS, Signalisierung, 632 h BEB, 632 h SAS, 4.000 h BÜP, 4.000 h BÜ-HiP, 2.000 h HiB)
Aufgrung der außerplanmäßigen Erneuerung der Gleistragwerke im Knoten Halle, verschiebt sich die Inbetriebnahme Halle Hbf Ostseite. Die notwendigen zusätzlichen Zwischenbauzustände (Bz 3.300, Bz 3.310, Bz 3.340, Bz 3.345, Bz 3.350, Bz 3.360 und Bz 3.400) und Technologieänderungen führen zu zusätzlichen Mehraufwendungen an Sicherungsleistungen (Sipos, Sakras, Feste Absperrung usw.), die zur Erfüllung der Hauptvertragsleistung notwendig sind.
Der Wechsel des Auftragnehmer ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, da die Vergabe der zusätzlichen Leistungen an einen weiteren Auftragnehmer neben vermeidbaren Zusatzkosten infolge einer erneuten Baustelleneinrichtung und auch zu wesentlichen zusätzlichen Koordinierungsleistungen, in Form einer zusätzlichen Sicherungskoordinierung und zu einer erheblichen Erhöhung der Sicherungsleistungen, von z. B. Sipos und Sakras, führen. Darüber hinaus sind örtlich eingewiesenes Personal, Feste Absperrung und Sh2-Scheiben bereits vor Ort. Der zu sichernde Bereich ist nur zu erweitern, bzw. umzubauen, aufgrund von Teilinbetriebnahmen und geänderten Bauabläufen.


Winner: ARGE Sicherung Knoten Halle 2. und 5. AS ESTW c/o. UPZ Sitech GmbH