Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45234113 | 45234116

Technical requirements: Schlitzwandbaugrube, Trogbauwerk, EÜ, SÜ, Hilfsbrücke + Widerlager, Rückbau im Trogbereich, Kabelhilfsbrücke, konstruktive Teile der Rampenanlagen (Treppe, Stützwände, usw.), Trogausstattung Beleuchtung, Pumpe, Entwässerung bis einschl. RRB), Verkehrssicherung.
Für die ausgeschriebenen Leistungen liegt derzeit noch keine gesicherte Finanzierung vor. Eine Auftragserteilung ist derzeit nur für den Fall vorgesehen, dass diese Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung vorliegen. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, kann dies zur Aufhebung des Vergabeverfahrens führen. In diesem Fall hat der Bieter keinen Anspruch auf Ersatz des ihm entstandenen Aufwandes.
Erklärung, ob und in wieweit mit dem/den vom AG beauftragten Ingenieurbüro(s) Verbundenheit (gesellschaftsrechtlich verbunden im Sinne § 18 AktG/verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Organen des Bieters und Organen des Ingenieurbüros) oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht. Bei Bietergemeinschaften gilt, dass jedes einzelne Mitglied eine entsprechende Erklärung abzugeben hat.
Der Auftraggeber behält sich vor, Angebote von Bietern auszuschließen, die unter Mitwirkung eines vom Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüros erstellt wurden. Gleiches gilt, wenn zwischen Bieter und beauftragtem Ingenieurbüro eine gesellschaftsrechtliche/verwandtschaftliche Verbundenheit oder wirtschaftliche Abhängigkeit besteht.
Alle geforderten Erklärungen/Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Nur die unter III.1.1) bis III.1.3), III.2.2) und VI.3) geforderten Erklärungen/Nachweise werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1) bis III.1.3), III.2.2) und VI.3) geforderten Erklärungen/Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge moeglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Schlitzwandbaugrube, Trogbauwerk, EÜ, SÜ, Hilfsbrücke + Widerlager, Rückbau im Trogbereich, Kabelhilfsbrücke, konstruktive Teile der Rampenanlagen (Treppe, Stützwände, usw.), Trogausstattung Beleuchtung, Pumpe, Entwässerung bis einschl. RRB), Verkehrssicherung.
Die o. g. zusätzlichen Leistungen dienen der Beseitigung hindernder Umstände. Im Falle einer Fremdbeauftragung wären erhebliche Verzögerungen durch den Vergabeprozess sowie das zusätzliche An- und Abrücken der ggf. zu beauftragenden Drittfirma die Folge. Darüber hinaus müsste der AN das Baufeld räumen und an die mit den zusätzlichen Leistungen beauftragte Drittfirma übergeben. Auf Seiten des AN würden hierdurch sowie durch die vorgenannten Verzögerungen Stillstandszeiten (u. a. in Folgegewerken wie der Schlitzwandherstellung) entstehen, die mit erheblichen Mehrkosten für den AG verbunden wären.


Winner: Ed. Züblin AG