Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-10
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221242 | 45221247 | 45234100

Technical requirements: Neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St, Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Neuer IS (138 m) und Portalbauwerke, Herstellung von Nagelwänden in den Voreinschnitten (ca. 7 900 m Ankerlänge), Rückbau Oberleitung inkl. Fundamente, Maste, Kettenwerk, etc, Herstellung neue Mastfundamente OLA (22 Stk.), Errichtung neue OLA-Masten 25 St, Aufhängung Kettenwerk System RE 200, Rückbau und Wiederherstellung des Oberbaus (Wiedereinbau ausgebauter Schienen und Stahlschwellen) (ca. 1 250 m), Rodungsarbeiten, Herstellung und Rückbau Baustraßen asphaltiert (ca. 9 000 m
Gemäß Bauvertrag ist bei der Erneuerung Tunnel Wittighausen die Querschnittsfläche zu vergrößern. Dabei wird die bestehende Tunnelauskleidung und das anstehende Gebirge durch ein Baggervortrieb herausgebrochen. Entsprechend der tunnelbautechnischen Anforderungen ist die Ortsbrust sofort nach Ausbruch mittels Spritzbeton zu sichern. Die HLV-Pos. 5.4.210 sieht dafür eine Spritzbetonstärke von 3 cm vor. Dies wird in der Baubeschreibung unter der Ziffer 0.6.3.3.4 erläutert. Im Zuge der Ausführung wurde in Abstimmung mit den geotechnischen Gutachter, AG und BÜ ab ca. Tunnelmeter 29, besonders im Firstbereich, jedoch auch später über ganzen Ausbruchsbereich die Ortsbrust mit bis zu 10cm Spritzbeton gesichert. Ursache waren die geologischen Bedingungen (leicht nachbrüchig aufgrund der Setzungsmulde des Bestandstunnels, Setzungen/Verschiebungen im Tunnel und Setzungen Obertage). Der Auftrag von einer stärkeren Spritzbetonstärke der Ortsbrust sollte zum einen die Vortriebsmannschaft vor kleinen Nachbrüchen/Steinfall schützen, sowie den frühzeitigen Verbund zwischen Gebirge und Spritzbeton stärken.
Ein Wechsel des AN hätte darüber hinaus unter den besonderen zeitlichen Zwängen erhebliche Verzögerungen im Leistungsablauf sowie eine erschwerte Zuordnung der Verantwortlichkeiten und Ansprüche zur Folge. Dies würde zu einer Bauverzögerung und Behinderung aller ausführenden Firmen führen. Eine erneute Ausschreibung der bereits vergebenen Leistung hätte erhebliche Mehrkosten zur Folge.


Winner: ARGE Tunnel Wittighausen c/o Feldhaus Bergbau GmbH & Co. KG