Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-10-28
Buyer: Gmina Miasto Tychy
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331100: Solar collectors for heat production | 45000000: Construction work | 45111240 | 45300000 | 45310000
Estimated value: 49365785.29 PLN
Submission deadline: 2017-12-12
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Niskoenergetyczne budynki użyteczności publicznej w Tychach – termomodernizacja wraz z modernizacją ZS 1, ZS 5, ZS 6, ZS 7, II LO, SP 1, P 10, P 11, P 12, P 17, P 26.
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja wraz z modernizacją budynków, z podziałem na następujące zadania (części): Zadanie 1 – Termomodernizacja wraz z modernizacją Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wejchertów; Zadanie 2 – Termomodernizacja wraz z modernizacją II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Norwida; Zadanie 3 – Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Wolności; Zadanie 4 – Termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej; Zadanie 5 – Termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 11 przy ul. Bukowej; Zadanie 6 – Termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego; Zadanie 7 – Termomodernizacja wraz z modernizacją Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ. Dokumentacje projektowe stanowią załącznik nr 4 do SIWZ.
i urządzeń dla zadania określa Projekt Budowlano–Wykonawczy autorstwa „Bud Serwis Deka” Sp.J., 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Po podpisaniu umowy wykonawca w terminie do 14 dni przedłoży i uzgodni z zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania oraz ZZK wg wzoru przygotowanego przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania i wprowadzania zmian do harmonogramu realizacji inwestycji pod wymagania jednostki dotującej.
Zamawiający zastrzega, że roboty wewnątrz budynku można prowadzić tylko po zakończeniu sezonu grzewczego i w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby w zależności od zadania robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy byli zatrudnieni przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 15 osób.
W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, w/w osoby nie mogą się powtarzać.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia będzie obejmował m.in.: docieplenie elewacji, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, cieplne i wentylacyjne, roboty wykończeniowe. Warunkiem udzielenia zamówienia, będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym wykonawcą.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.03.01-24-02C5/16-00 z dnia 24.5.2017 r.
i urządzeń dla zadania określa Projekt Budowlano-Wykonawczy autorstwa „Szafron Szendzielorz Projekt”, 43-215 Studzienice, ul. Szewczyka 43B oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Po podpisaniu umowy Wykonawca w terminie do 14 dni przedłoży i uzgodni z zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania oraz ZZK wg wzoru przygotowanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania i wprowadzania zmian do harmonogramu realizacji inwestycji pod wymagania jednostki dotującej.
Zamawiający zastrzega, że roboty wewnątrz budynku można prowadzić tylko po zakończeniu sezonu grzewczego i w czasie przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień).
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby w zależności od zadania robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane pod kierownictwem Kierownika Budowy byli zatrudnieni przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum 9 osób.
W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, w/w osoby nie mogą się powtarzać.


Award value: 49365785.29