Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-28
Buyer: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale
Country: IT
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45220000 | 45233000: Construction work for highways and roads | 45240000: Construction work for water projects | 63726500 | 71000000
EU fund: CEF

Technical requirements: Affidamento unitario a contraente generale della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell’ HUB PORTUALE DI RAVENNA
L’affidamento ha per oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo materiale estratto in attuazione del PRP vigente 2007, come descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa erano richiesti ribassi sui tempi di progettazione e di esecuzione.
Appalto co-finanziato dal programma “Connecting Europe Facility” - Azione "Ravenna Port Hub: infrastructural works" n. 2017-IT-TM-0044-W.
Affidamento unitario a contraente generale della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori dell’ HUB PORTUALE DI RAVENNA
Ai sensi degli artt. 194.10 e 184.3 del d.lgs.50/2016 la società costituita RHAMA S.r.l., con sede in Ravenna, Via Giovanni Antonio Zani n. 11, C.F. e P.IVA 02689950398, è subentrata all’R.T.I. aggiudicatario sostituendolo in tutti i rapporti con questa amministrazione.
L’affidamento ha per oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo materiale estratto in attuazione del PRP vigente 2007.
adeguamento delle quantità e della metodologia di escavo ai risultati delle indagini di dettaglio svolte per la redazione del progetto esecutivo; stralcio dello svuotamento delle casse di colmata Nadep;
intervento di rimozione del relitto della M/N Berkan B, per rendere disponibile al Contraente Generale un’area logistica di cantiere con accesso in banchina ove realizzare vasche di essiccamento in sostituzione delle previste casse di colmata;
modifiche tecniche agli interventi di adeguamento strutturale delle banchine introdotte dal Contraente Generale rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo, nonché modifiche progettuali legate ad esigenze sopravvenute;
imprevisto geologico connesso a permeabilità molto minore e bulking factor molto maggiore rispetto al progetto definitivo (imprevisto geologico);pronunciamento della Sentenza della Corte di Appello di Bologna – prima sezione penale – n. 1610/2021, in base al quale il materiale contenuto nelle casse di colmata non ha la natura di rifiuto;variazioni e/o modifiche apportate al P.E. delle banchine, finalizzate al miglioramento e/o eliminazione di alcune criticità di ordine costruttivo/operativo, riducendo l’impatto con le strutture esistenti e migliorando gli aspetti funzionali.


Winner: Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. (mandataria)