Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-09-29
Buyer: Община Габрово
Country: BG
Contract type: Works
CPV classification: 42416100 | 45000000: Construction work | 45221200: Tunnel construction works | 45233161 | 45310000

Technical requirements: „Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции:
Предметът на об. позиция обхваща територията, предвидена за благоустр., и е разделена на 2 основни подобекта:
— подобект 1 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Брянска“.
— подобект 2 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Ст. Караджа“
Предмет на строителство е ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“, ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Обектът попада в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с разреш. за строеж № 193/30.12.2015 г. Наличен е работен проект по части „Парк. и благ.“, „Архитектурна“, „Конструкции“, „Озеленяване“, „Електро“, „Геодезия“, ПБЗ, ПБ, „План за упр. на стр. отпадъци“ и „Проектосметна докум.“.
Проект № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово по ОПРР
Също така съществува невъзможност за възлагане изпълнението на отводнителната система на друг изпълнител. Изпълнението на тези видове строителни дейности технически и икономически не може да се раздели от предмета на основния договор, тъй като едновременно с това се изпълняват СМР по основния договор в обхвата на целия проект, част от който е и засегнатия участък. Съвместното изпълнение на видовете СМР по основния договор и допълнително възникналите в участъка е съществено необходимо за изпълнението на поръчката. Техническата обвързаност на допълнителните работи с тези, предвидени по сключения договор, както и необходимостта от координация при извършването им налагат изпълнението на СМР да бъде извършено от 1  изпълнител, за да се гарантира техническата и функционална съвместимост между едновременно изпълнявани участъци. Същото е свързано и с понасяне на гаранционната отговорност от един изпълнител.
Предметът на обособената позиция обхваща територията, предвидена за благоустрояване, и е разделена на 2 основни подобекта:
— подобект 1 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Брянска“,
— подобект 2 „Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Ст. Караджа“
Предмет на строителство е ремонта и модернизацията пешеходните подлези на кръстовища: ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“, ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Стефан Караджа“. Предвиждат се нови настилки и облицовки, нови конструкции, отводняване, осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
Обектът попада в IV-та категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Разполага с разрешение за строеж № 193/30.12.2015 г. Наличен е работен проект по части „Парк. и благ.“, „Арх.“, „Конст.“, „Озеленяване“, „Електро“, „Геодезия“, ПБЗ, ПБ, „План за упр. на стр. отпадъци“ и „Проектосметна докум.“.
По време на изпълнение на ремонтните работи при пешеходен подлез на кръстовище ул. „Д-р Никола Василиади“ с ул. „Брянска“ и в резултат на обилни валежи бе констатирана невъзможност за отводняване на уличното платно в зоната на подлезите. Част от съществуващите дъждоприемни оттоци са компрометирани. В процеса на работа се констатира, че липсата на бързо заустване на повърхностните води от пътната настилка над конструкцията на подлеза е причина за навлизане на дъждовни води в конструктивните пластове на пътя, а оттам и в конструкцията на пешеходния подлез. След извършен съвместен оглед на обекта от всички участници в строителството е взето решение за изготвяне от проектанта на техническо решение за заустване на повърхностните води от пътното платно чрез изграждане на нови дъждовни клонове, оттоци и възстановяване на уличната настилка над конструкцията на подлеза. В резултат на това е изготвено техническо решение с приложено към него количествено-стойностна сметка.
Възникналите обстоятелства, налагащи изграждането на нови дъждовни клонове и оттоци, както и възстановяване на уличната настилка над конструкцията на подлеза напълно отговарят на определението, посочено в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП — те са възникнали след сключване на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия и въвеждане на обекта в експлоатация. Непредвидените обстоятелства, които са довели до необходимостта от възлагане на допълнително строителство, са установени след започване на ремонтните дейности по конструкцията на подлеза. След извършване на демонтажни работи и разкриване на конструкцията са локализирани местата на навлизане на дъждовни води в конструкцията на пешеходния подлез. Без изпълнението на гореописаните дейности работата по обекта не може да продължи и съответно предмета на договора не може да бъде изпълнен. Прод в раздел VI. 3).


Winner: „Кота 2001“ ООД