Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-21
Buyer: Ville de Verviers
Country: BE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS - Ville conviviale - Réaménagement d'espaces publics au Centre-Ville
Division 1 : le travail porte sur les démolitions, la construction des nouvelles infrastructures de voiries, les parcs et jardins, le mobilier urbain, l’égouttage, les ouvrages du génie civil (soutènements, etc.), les équipements divers (jardinières, containers enterrés, feux tricolores, etc.), la signalisation routière horizontale et verticale, la rénovation des monuments et tout autre travail exclu du lot n°2.
Le lot inclut également les travaux concernés par les divisions 2 à 5 (travaux de déplacement de concessionnaires)
- Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une subvention à la Ville de Verviers en vue de la mise en oeuvre du projet "Verviers, Ville conviviale" du portefeuille "...(voir documents du marché)
Les dates concernant le délai d'exécution mentionnées dans le présent avis sont données à titre purement indicatif et n'engage pas le pouvoir adjudicateur.
L'ensemble des délais et le planning prévisonnel du chantier sont indiqués dans le cahier des charges.
L’agencement des délais partiels de rigueur est précisé à l’article 79 des RGE du cahier des charges.
Pour chaque partie du marché définie à l’article 57 de la loi du 17 juin 2016, est associé un délai partiel de rigueur. Ces délais incluent les travaux des divisions 1 à 5 et des lots 1 et 2 pour chaque partie.
 Le délai partiel de rigueur n° 1 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 1 « Esplanade Harmonie » établie en tranche conditionnelle n° 1 au sens de la l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 1 est de 155 jours ouvrables ;
 Le délai partiel de rigueur n° 2 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2A « Place Verte » établie en tranche ferme n° 1 au sens de la l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 2 est de 360 jours ouvrables ;
 Le délai partiel de rigueur n° 3 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 2B « Parc Fabiola & Chic Chac » établie en tranche ferme n° 2 au sens de la l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 3 est de 160 jours ouvrables ;
 Le délai partiel de rigueur n° 4 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3A « Carrefour Concorde» établie en tranche conditionnelle n° 2 au sens de la l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 4 est de 160 jours ouvrables ;
 Le délai partiel de rigueur n° 5 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3B « Axe rue du Théâtre – rue Xhavée – Place Verte – Bas de Crapaurue » établie en tranche ferme n° 3 au sens de la l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 5 est de 380 jours ouvrables ;
 Le délai partiel de rigueur n° 6 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 3C « Partie supérieure de Crapaurue » établie en tranche ferme n° 4 au sens de la l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 6 est de 75 jours ouvrables ;
 Le délai partiel de rigueur n° 7 est associé aux travaux des divisions 1 à 5 de la partie 4A « Place du Martyr - Est» établie en tranche conditionnelle n° 3 au sens de la l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 : Le délai partiel de rigueur 7 est de 360 jours ouvrables ;


Winner: A.M. BAGUETTE-BODARWE-AQUAFLUX