Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-04
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 31600000 | 45110000 | 45111000 | 45112700 | 45210000: Building construction work

Technical requirements: Vállalkozási szerződés az M85 Sopron-kelet - Fertőrákos csomópont kiviteli terveinek elkészítése, valamint azút, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények, kivitelezési feladatainak elvégzése tárgyában
Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye - M85 gyorsforgalmi út Sopron-kelet - Fertőrákos csomópont(82+600 - 89+000 km szelvények közötti szakasz).
Az M85 gyorsforgalmi út Sopron-kelet - Fertőrákos csomópont (82+600 - 89+000 km szelvények közötti szakasz) kiviteli terveinek elkészítése, valamint az út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények, kivitelezési feladatainak elvégzése.
— 6,4 km hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 24,60 m-eskoronaszélességgel,
Vállalkozási szerződés az M85 Sopron-kelet - Fertőrákos csomópont kiviteli terveinek elkészítése, valamint azút, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények, kivitelezési feladatainak elvégzése tárgyában
A Vállalkozási szerződés 2. sz. módosításának aláírására 2021. 05.20-án került sor. A 2. sz. szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye - M85 gyorsforgalmi út Sopron-kelet - Fertőrákos csomópont(82+600 - 89+000 km szelvények közötti szakasz).
Az M85 gyorsforgalmi út Sopron-kelet - Fertőrákos csomópont (82+600 - 89+000 km szelvények közötti szakasz) kiviteli terveinek elkészítése, valamint az út, híd, közmű és kapcsolódó létesítmények, kivitelezési feladatainak elvégzése.
— 6,4 km hosszú 2x2 sávos autóút építése leállósáv nélkül, fizikai elválasztó sávval, 24,60 m-eskoronaszélességgel,
A Szerz.1. sz. mód. során a zajvédő fal kiép-vel öf-ben megállapított Vállalkozói díj, bef. határidő mód., Felek adatainak mód. történt. A 2.sz.mód-nál Felek a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja alapján megállapodnak, h. a Szerz. „2. A Szerződés tárgya” pontjának „2.2.1. Közútfejlesztési tervezési és kivitelezési feladatok” alpontja a változtatás műszaki tartalmát magában foglaló új, 2.2.1.4. ponttal egészül ki: „2.2.1.4 Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2020. 10. 29-én kelt KIFEF/52973-3/2020-ITM iktatószámú elrendelés kiegészítő levele, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Közlekedési, Műszaki engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Útügyi Osztály 2020. 11 6-án kelt GY-02/21/01035-22/2020. iktatószámú Határozat VI. Szakhatóságok (3. Soproni Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály) előírásai alapján 2021. március 8-án kelt, K-7528/2021 iktatószámon Vállalkozó felé elrendelt feladat értelmében az alábbi műszaki tartalom megvalósítása szükséges: Sopron Megyei Jogú Város belterületén a 8527. jelű Sopron – Fertőrákos összekötő út 840 m hosszon történő új nyomvonalra helyezése a Pozsonyi út és a 84. sz. főút között, a Szent Mihály temetőt megkerülve, a jelenlegi Mély út nyomvonalához igazodva, valamint a 8527. jelű út 1,1 km hosszon történő burkolatfelújítása a Mély út csatlakozásától az M85 autóút és a 8527. jelű út találkozásánál lévő különszintű csomóponthoz (Fertőrákos csomópont) tartozó útkorrekció kezdetéig.” Felek megállapodnak, h. Vállalkozót a Szerz.teljesítése esetén megillető bruttó Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 20 448 478 223  Ft + ÁFA. Felek megállapodnak, h. a Szerz 4.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Tekintettel arra, hogy a Vállalkozói Díj növekményének forrásigénye a hatályos Szerződés 4.3.1 pontjában rögzített 321 462 340  Ft tartalékkeret összeg átcsoportosításával, továbbá a Kiemelt Közúti Projektek Támogatási szerződés (kötelezettségvállalás azonosítója: ZU860001) „1. Sopron megyei jogú város megközelítésének biztosítása (M85) Csorna-Sopron oh. szakasz megvalósítása” feladatsoron kerül biztosításra, a tartalékkeret teljes egészében felhasználásra kerül.” Felek megállapodnak, h. a Szerz. „4.4. Előleg” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Megrendelő a Szerződés „4.4. Előleg” pontja szerint a nettó szerződéses ár 20 %-ának megfelelő összegű előleg igénylésére biztosított lehetőséget 2017. december 15. napjáig történő előleg igénylése esetén, melynek megfelelően Vállalkozó részére a Vállalkozói Díj 20 %-ának megfelelő összegű, azaz 3 556 554 959  Ft előleg került kifizetésre.Vállalkozói Díj növelésével Váll. jogosult a változtatás értékével növelt Váll. Díj 20 %-ának megfelelő előleg igénylésére. Megrendelő a 2. sz. szerz.mód-ban foglalt változtatás tekintetében elfogadható Váll. Díj növekmény 20 %-ának mértékéig, azaz további 526 302 054  Ft- összegig előleget biztosít Vállalkozó részére. Előleget Váll. választása szerint igényelheti az alábbi módok bármelyikén: a Szerződésben foglalt Vállalkozói Díj 5 %-ának megfelelő összeget meghaladó részre Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtása mellett, vagy biztosíték nyújtása nélkül. A biztosítékmentes előlegigénylés feltétele, hogy Váll. az előleg igénylő nyilatkozata mellé egyidejűleg benyújtsa az általa igényelt Előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatát, valamint a biztosíték mentességi nyilatkozatát. Vállalkozó köteles viselni tartozáselismerő nyilatkozat és a biztosítékmentességi nyilatkozat mindenneműköltségét.” Felek megállapodnak, h.a Teljesítési Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a: 1 022 423 911  Ft. Felek megállapodnak, h. a Jótállási Biztosíték mértéke a nettó Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1 022 423 911  Ft. Felek a Kbt. 141. § (4) bek c) pontja alapján megállapodnak, h. a Szerz. 9.1. pont szerint a Vállalkozó által készítendő tervekre és a kivitelezésre vonatkozó kötbérterhes határidők: 2022.03.16.
Szerződő Felek sem a Szerz. megkötésekor, sem a közbesz. elj. során nem számolhattak az előzménytervek készítése során meghatározottnál jóval magasabb valós forg.fejlődéssel, ezáltal az ITM KIFEF/52973-1/2020-ITM ikt.sz, és KIFEF/52973-3/2020-ITM ikt.sz.elrend.kieg-vel, a Hatóság GY-02/21/01035-22/2020. ikt. sz hat-ban foglalt kikötésével, mely ITM elrendelés kieg-sekre és Hatósági előírásra tekintettel Vállalkozó felé elrendelt többlet műszaki tartalom megvalósítása vált szükségessé: Sopron MJV belterületén a 8527. jelű Sopron - Fertőrákos összekötő út 840 m hosszon történő új nyomvonalra helyezése a Pozsonyi út és a 84. sz. főút között, a Szent Mihály temetőt megkerülve, a jelenlegi Mély út nyomv-hoz igazodva, a 8527. jelű út 1,1 km hosszon történő burk.felújítása a Mély út csatl-tól az M85 autóút és a 8527. j. út találkozásánál lévő különszintű csp-hoz tartozó útkorrekció kezdetéig. Az elvégzendő munkák a Szerz. bef.hi-t és a Váll. Díj mód.t eredményezte.


Winner: DÖMPER Kft. (DS Konzorcium)