Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d.h. interessierteUnternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginntnachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibtsich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
172 - Im Rahmen der Herstellung des Oberbaus in der Bph.1.2, ist eine Beräumung des Kellergeschosses des ehemaligen Sozialgebäudes Wotanstraße 6 von Bauschutt und Asbest sowie die Wiederverfüllung des Kellergeschosses als Unterbau für den Bahndammkörper erforderlich um die weiteren vertraglich geschuldeten Hauptvertragsleistungen erbringen zu können.
Der Rückbau des Sozialgebäudes Wotanstraße 6 inklusive des Kellers erfolgte durch Dritte (vorliegend VE01) und wurde durch die VE01 auch entsprechend der Beauftragung ausgeführt. Der Auftragnehmer VE010 soll gemäß Vertrag vor dem Verfüllen lediglich die Rückstandsfreiheit kontrollieren und protokollieren.
172 - Im Rahmen der Herstellung des Oberbaus in der Bph.1.2, ist eine Beräumung des Kellergeschosses des ehemaligen Sozialgebäudes Wotanstraße 6 von Bauschutt und Asbest sowie die Wiederverfüllung des Kellergeschosses als Unterbau für den Bahndammkörper erforderlich um die weiteren vertraglich geschuldeten Hauptvertragsleistungen erbringen zu können.
Der Rückbau des Sozialgebäudes Wotanstraße 6 inklusive des Kellers erfolgte durch Dritte (vorliegend VE01) und wurde durch die VE01 auch entsprechend der Beauftragung ausgeführt. Der Auftragnehmer VE010 soll gemäß Vertrag vor dem Verfüllen lediglich die Rückstandsfreiheit kontrollieren und protokollieren.
Die zusätzlichen Abbruchmaßnahmen stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit anderen Leistungen, mit denen der AN bereits beauftragt ist. Es ist daher technisch nicht möglich einen anderen AN mit diesen Abbruchmaßnahmen zu beauftragen.   Ein Wechsel des AN ist wegen der engen Zeitschiene, der beengten Situation auf dem Baufeld sowie der Komplexität des Bauvorhabens nicht möglich. Zudem behindert ein Wechsel des AN die Bauabläufe, zieht höchstwahrscheinlich eine Verzögerung im Baufortschritt nach sich und erzeugt dadurch erhebliche Zusatzkosten.


Winner: Ed Züblin AG