Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-11-08
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy č. 602 ve dvou úsecích, které se nachází v extravilánu mezi obcemi Měřín a Řehořov. Staničení I. úseku je od km 59,546 – 59,996 a II. úseku je od km 63,605 – km 65,855. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka vozovky je 8 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina v k.ú. Měřín (596116), Meziříčko u Jihlavy (587516) a Řehořov (745049).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem veřejné zakázky je oprava silnice II. třídy č. 602 ve dvou úsecích, které se nachází v extravilánu mezi obcemi Měřín a Řehořov. Staničení I. úseku je od km 59,546 – 59,996 a II. úseku je od km 63,605 – km 65,855. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka vozovky je 8 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku Kraje Vysočina v k.ú. Měřín (596116), Meziříčko u Jihlavy (587516) a Řehořov (745049).
Smluvní strany se vzájemně dohodly na Dodatku č. 1. Změna stávající smlouvy spočívá ve stanovení ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací. Předmět plnění se mění o dodatečné stavební práce-vícepráce v hodnotě 612 064,33 CZK bez DPH a nerealizované stavební práce-méněpráce v hodnotě -1 214 137,10 CZK bez DPH.
Vícepráce: Po odstranění asfaltových vrstev a nezpevněné krajnice byl objeven dvouřádek z kostek, který brání v provedení recyklace, je tedy navrženo vytrhání dvouřádku oboustranně v délce 460 m, vč. odvozu na skládku KSÚSV. Z důvodu havarijního stavu je navržena výměna zábradlí na propustku u Měřína, vč. nových říms dl. 10 m, oprava kamenné dlažby na vtoku do propustku, doplnění zádržného systému podél propustku na začátku úseku u Měřína v dl. 40 m. Z důvodu velkého množství poruch byl prodloužen úsek+prodloužení VDZ, krajnice. Doplnění zádržného systému v místě častých dopravních nehod.
Méněpráce: Na základě rozhodnutí TDS při pochůzce stavby je stanoveno vynechání celoplošné vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny. Menší plocha (recyklace, postřik, ložná vrstva) z důvodu menší šířky komunikace. Skutečná plocha lokálních sanací podle geodetického zaměření.
Vícepráce: Po odstranění asfaltových vrstev a nezpevněné krajnice byl objeven dvouřádek z kostek, který brání v provedení recyklace, je tedy navrženo vytrhání dvouřádku oboustranně v délce 460 m vč. odvozu na skládku KSÚSV. Z důvodu havarijního stavu je navržena výměna zábradlí na propustku u Měřína vč. nových říms dl. 10 m, oprava kamenné dlažby na vtoku do propustku, doplnění zádržného systému podél propustku na začátku úseku u Měřína v dl. 40 m. Z důvodu velkého množství poruch byl prodloužen úsek+prodloužení VDZ, krajnice.
Méněpráce: Na základě rozhodnutí TDS při pochůzce stavby je stanoveno vynechání celoplošné vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny. Menší plocha (recyklace, postřik, ložná vrstva) z důvodu menší šířky komunikace. Skutečná plocha lokálních sanací podle geodetického zaměření.


Winner: Colas CZ, a.s.