Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-12-15
Buyer: Nemzeti Sportközpontok
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45211350 | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45212200 | 45212225
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budapest VIII., Kerepesi út és Salgótarjáni út által közrezárt tömb, a Kerepesi út és a Fiumei úti sírkert gazdasági tartalékterülete (kivett lakóház, udvar, gazdasági épület) között.
A közbeszerzés ismertetése: A Kerepesi úti Sportpark a 2019. évben Budapesten megrendezésre kerülő Maccabi Játékok (Esemény) központi helyszíne lesz, majd az Eseményt követő utóhasznosítás révén egyszerre szolgálja több sportág edzés- és versenylehetőségeit, különféle sportágak utánpótlás-nevelését.
I. Ütem: az Esemény megrendezéséhez szükséges létesítmények kivitelezése, a használatbavételi engedély megszerzése, úgy, hogy 1.7.2019 napjától biztosítani szükséges az Esemény megrendezéséhez szükséges bel- és kültéri sportpályák, valamint egyéb ideiglenes építmények, vagy eszközök telepítéséhez szükséges helyet és infrastruktúrát
II. Ütem: az Esemény alatt a létrehozott teljes infrastruktúra műszaki üzemeltetési, működtetési feladatainak ellátása az Esemény lebonyolításában okozott zavar, a használat bárminemű korlátozása nélkül, ideértve az Esemény alatt a zavartalan lebonyolításhoz szükséges műszaki ügyelet biztosítását is.
III. Ütem: az Esemény lezajlását követően a terület átépítése, illetve továbbépítése az Esemény utáni utóhasznosítási állapotra, a használatbavételi engedély megszerzése.
A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Amennyiben AK az opciót (bármely opciós tételt) legkésőbb az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 naptári napon belül lehív (eddig az időpontig írásban közli a nyertes ATvel, hogy igényt tart az adott opcionális feladatok Vállalkozó általi elvégzésére), úgy a lehívott opciós tételeket az Első teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás befejezése időpontjáig köteles a nyertes AT megvalósítani. AK az előző mondatban hivatkozott határidőn túl is lehívhat bármely opciót, ez esetben a hivatkozott határidő után lehívott opciós tételeket a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjáig köteles a nyertes AT megvalósítani. Az opciós tételek lehívásának végső (jogvesztő) határideje a Harmadik teljesítési fázisra vonatkozó Beruházás Befejezése időpontjától visszafelé számított 120 naptári nap, ezt követően opciós megrendelés nem adható le.
A gazdasági, műszaki és minőségi, ill. a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során AK megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A vizsgálat során kiemelkedő szempont volt a nemzetközi kötelezettségvállalással rögzített, 2019. júliusi időpont, ami az európai régión túlmutató közvélemény figyelme által kísért megnyitó esemény időpontja. Erre a határidőre csak valamennyi megépítendő épülettel kapcsolatos párhuzamos tevékenység mellett befejezhető a feladat, ugyanakkor az építési terület speciális adottsága - vagyis a terület közterületről történő megközelítésének szűkössége - a párhuzamos munkavégzést kizárja.
A megvalósítandó feladatok részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítását is ellehetetlenítené, mert annak ellenére, hogy a kiviteli tervekben „A” - „D” épületek szerepelnek, az egyes épületek működése külön-külön nem értelmezhető, azok az üzemeltetést tekintve egységes, összefüggő rendszert alkotnak
AK a beruházás kivitelezéséhez szükséges időtartamot figyelembe véve, határidőben azonos tárgyban az EKR rendszer használatával közbeszerzési eljárást folytatott le, amely eredménytelen lett, tekintettel arra, hogy nem érkezett ajánlat. A Játékok megrendezéséhez – 29.7–7.8.2019 között kerül sor – szükséges, hogy jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás I. Üteme legkésőbb 15.7.2019 napjáig megvalósuljon/kivitelezésre kerüljön. A beruházás nagysága és a feladatok komplexitása nem teszi lehetővé, hogy a kivitelezés pár hónap alatt megvalósítható legyen.
Az építési beruházás határidőben történő megvalósítása elemi érdek, így AK elemi érdeke, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként mihamarabb, de legkésőbb 2018. szeptember végére (a téli időszak előtt) szerződéskötésre kerüljön sor, amely időpontot tekintve a Kbt. 81. § (7) bek. megjelölt határidők nem lennének betarthatóak.
1) Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, mivel ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye.