Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-15
Buyer: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35720000: Intelligence and surveillance systems

Technical requirements: Οι εγκαταστάσεις του Ηλεκτρονικού Συνεργείου, στο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.Ε.Π., Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1, Λιμένας Πειραιά, Τ.Κ. 18510.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση «Ενίσχυση παραμέτρων του EUROSUR μέσω της προμήθειας ηλεκτροοπτικών συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 1 «EUROSUR» του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020»Κωδικό MIS/ΟΠΣ: 5069280
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ78920002, ΣΑΕ 789/2), ύψους #16.400.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.: 99585/24-09-2020 (ΑΔΑ: 6A1M46ΜΤΛΡ-83H) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, άλλως, θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης, οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. Ειδικότερα, για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου, που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
Εγκαταστάσεις του Ηλεκτρονικού Συνεργείου στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα γίνει η μεταφορά του εξοπλισμού και οι εργασίες για την εγκατάστασή στα πλωτά μέσα
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/38513/2023/23-5-2023 (ΑΔΑ ΨΥΣΠ4653ΠΩ-ΤΝΗ) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου αποφασίσθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου της πρώτης (1ης) τμηματικής παράδοσης του Είδους Β’ «είκοσι (20) φορητών ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων για την επιτήρηση θαλάσσιου πεδίου» της αριθ. Τ04/2023 Σύμβασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου, που αφορά στα 2/5 των τεμαχίων [ήτοι για τα πρώτα οκτώ (8) τεμάχια], κατά τριάντα (30) ημέρες, από τον περιγραφόμενο στο άρθρο 4 της Τ04/2023 Σύμβασης χρόνο, άνευ επιβολής κυρώσεων, καθώς κατά την έννοια του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016 συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, οι οποίοι «καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών» από τον ανάδοχο, όπως αυτοί εκτίθενται στο από 26-4-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας και τεκμηριώνονται αναλυτικά στο από 8-5-2023 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.
κατόπιν του αριθ. πρωτ.: S031678/26-4-2023 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας γνωστοποιήθηκε ότι ενώ έγκαιρα αιτηθήκανε τη χορήγηση άδειας εισόδου-εναπόθεσης με το υπ’ αριθμ.S031610/4Απρ2023 στο Υπουργείο Εξωτερικών/ΓΓΔΟΣΕ/Β6, όμως έως σήμερα (16-4-2023) λόγω πρόσφατων αλλαγών στις εσωτερικές διαδικασίες του ΥΠΕΞ, εκκρεμεί η υπογραφή της άδειας εισόδου-εναπόθεσης, ενώ οι ψυχόμενοι θερμικοί ανιχνευτές βρίσκονται στο τελωνείο του ΔΑΑ Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος». Επειδή η καθυστέρηση έκδοσης άδειας εισαγωγής οδηγεί αναπόφευκτα σε καθυστέρηση κατασκευής της τελικής παραδοτέας συσκευής αφού ένα κρίσιμο υλικό δεν είναι διαθέσιμο για ενσωμάτωση, προγραμματισμό, οπτική ευθυγράμμιση και ελέγχους, ως εκ τούτου αιτήθηκε την μετάθεση του χρόνου της πρώτης (1ης) τμηματικής παράδοσης του Είδους Β’ της αριθ. Τ04/2023 Σύμβασης, Φορητό ηλεκτρο-οπτικό σύστημα Μοντέλο MLT-IRB-170C, τύπου δικύαλου (binocular), κατά τριάντα (30) ημέρες, μέχρι 22-6-2023, λόγω «ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων»


Winner: «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»