Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-17
Buyer: Mestna občina Kranj
Country: SI
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71200000 | 71310000 | 71520000: Construction supervision services | 71700000

Technical requirements: Storitve gradbenega nadzora za operacijo Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2 .sklop (2. faza)
Gradbena dela se bodo izvajala v naseljih Britof, Predoslje in Mlaka pri Kranju v Mestni občini Kranj.
Storitve gradbenega nadzora za operacijo Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2.sklop (2. faza).
Predmet javnega naročila so storitve gradbenega nadzora pri izgradnji komunalne infrastrukture Britof - Predoslje in Mlaka pri Kranju (operacija: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2.sklop (2. faza)).
Predmet javnega naročila zajema izvedbo vseh del, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v pogodbi.
Operacija: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2.sklop (2. faza). Podrobni podatki so v dokumentaciji v zvezi z oddajo.
Naziv spremembe pogodbe: Dodatek št. 2 k Pogodbi za storitve gradbenega nadzora za operacijo »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2. sklop (2.faza)«
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015) ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu,
Dodatek št. 2 k Pogodbi za storitve gradbenega nadzora za operacijo »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2. sklop (2.faza)«
Javno naročilo z nazivom »Pogodba za storitve gradbenega nadzora za operacijo »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju kranjskega in Sorškega polja-2. sklop (2.faza)«, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 8.6.2017, pod št. JN005788/2017-B01 in objavljeno na Uradnem listu Evropske unije dne 9.6.2017 pod št. objave 2017/S 109-219568. Skladno z odločitvijo o oddaji javnega naročila je bil v nadaljevanju dne z izvajalcem Proplus d.o.o sklenjena pogodba.
V okviru izvajanja del po pogodbi št. 430-4/2016-47-42/14 je zaradi nepredvidenih okoliščin prišlo do evidentiranja nepredvidenih stroškov zaradi podaljšanja roka izvedbe.
Rok izvedbe del izvajalcu gradnje je bil skladno z določili 91. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - ZIUOOPE, 101/20 - skl. US, 152/20 - ZZUOOP, 175/20) v zvezi z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni Covid-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20, 166/20, 190/20) in zaradi vremenskih razmer (neustrezne temperature za vgradnjo asfalta) ponovno podaljšan za 168 dni, zaradi česar je dolžan svoje storitve v enakovredno daljšem obdobju izvajati tudi Izvajalec nadzora.
S tem dodatkom zaradi podaljšanja roka izvedbe del izvajalcu gradnje zaradi razglašene epidemije virusa SARS-Cov-2, kar pogodbeni stranki štejeta kot višjo silo, urejata podaljšanje roka izvedbe del Izvajalca in se posledično dogovorita o plačilu za dodatne storitve, nastalih iz razloga višje sile.


Winner: Proplus inženiring, projektiranje d.o.o.