Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-09
Buyer: ADIF Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Consultoría y asistencia para el control de obras de los proy. const. del soterramiento de red arterial ferrov. ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de AV Levante
Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia: tramo: soterramiento de estación y Barriomar y tramo: soterramiento de Nonduermas.
Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020.
Consultoría y asistencia para el control de obras de los proy. const. del soterramiento de red arterial ferrov. Ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de AV Levante
Modificación del contrato de consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia: tramo: soterramiento de estación y Barriomar y tramo: soterramiento de Nonduermas.
La necesidad de la modificación se ha derivado de circunstancias que no se han podido prever. El hecho de que la fase 0 no se encontrara ejecutada en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, es una circunstancia que no estaba prevista en dicho momento. Dicha actuación estaba contemplada en el contrato de las obras del «Proyecto de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario».
Una vez iniciadas las obras objeto del presente contrato (3.18/20830.0295 - ON 035/18), así como una vez iniciado el contrato de control de dichas obras (CON 32/18), se detecta la incompatibilidad de la ejecución de la denominada fase 0 por parte del tramo de accesos a Murcia, previo a la ejecución de la estructura soterrada a ejecutar por el tramo de soterramiento de estación y Barriomar.
Ello motiva la propuesta de redacción de la modificación del proyecto constructivo del tramo de soterramiento de estación y Barriomar (ON 035/18), en la que se incluye la ejecución de la denominada fase 0 por parte del tramo de soterramiento de estación y Barriomar, circunstancia no prevista antes de la licitación del contrato de «Consultoría y asistencia para el control de las obras de los proyectos de construcción del soterramiento de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia: tramo: soterramiento de estación y Barriomar y tramo: soterramiento de Nonduermas (3.18/20830.0386- CON 032/18)».
Dichas modificaciones están principalmente motivadas por un reacondicionamiento de la planificación del control de las obras. No se sustituyen los servicios de asistencia y control por otros de diferente naturaleza, dado que no se ha cambiado de modo sustancial las prestaciones que constituían su objeto primigenio ni ha pasado a ser otro tipo de contrato distinto del que se licitó inicialmente.
Una vez presentada la propuesta de redacción de la modificación del contrato ON 035/18, la Subdirección General de Inspección de Servicios y Obras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana emite, con fecha 27.1.2020, informe sobre la propuesta de modificación número 1 del contrato de obras «Soterramiento de la RAF de la ciudad de Murcia. NAF. AV de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Soterramiento de estación y Barriomar. Soterramiento de Nonduermas», en el que indica que el tramo de accesos a Murcia deberá tener en consideración la disminución del presupuesto que corresponda, al no realizar la denominada fase 0.
Por tanto, se concluye que, en el momento de la licitación del contrato CON 32/18, la denominada fase 0 estaba contemplada en el contrato del tramo de accesos a Murcia, no estando prevista su ejecución en el contrato ON 035/18, así como no estando previsto su control por parte del contrato CON 32/18 en licitación.
El supuesto que justifica la presente modificación es el b) del Anexo de Condiciones Generales que se refiere a la necesidad de modificar un contrato vigente cuando se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato. La presente modificación cumple las tres condiciones que se exigen:
1) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una actuación diligente de ADIF-AV no hubiera podido prever;
3) que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este apartado, del 50 % de su precio inicial, IVA excluido.


Winner: Intecsa Inarsa, S. A.