Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-05-26
Buyer: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΝΠΔΔ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules

Technical requirements: Σύμβαση προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 480/29.9.2020)
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 300 kWp, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας διακήρυξης, στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα και με την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να συνδεθεί με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ο υπό προμήθεια Φωτοβολταϊκός σταθμός, βάσει της υπάρχουσας σύμβασης ενεργειακού συμψηφισμού, η οποία αποτελεί τεύχος της σύμβασης, είτε περιγράφονται στο Παράρτημα Α’, είτε όχι,
Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης, θα παρέχεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) μηνών, καθώς και εκπαίδευση σε τουλάχιστον δύο (2) εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης, που θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σε όλα τα θέματα λειτουργίας, χειρισμού, επισκευών, ρυθμίσεων και τακτικής συντήρησης (service) του εξοπλισμού.
Σύμβαση προμήθειας, εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού για ενεργειακό συμψηφισμό, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 480/29.9.2020)
Σύμφωνα με την παρ. 3.4  "Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία" της υπ΄αριθμ.480/29.9.2020 διακήρυξης
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενός Φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 300 kWp, στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της Νο
480/29.9.2020 διακήρυξης, στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα και με την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
Κατόπιν αιτήσεως του αναδόχου, για λόγους ανωτέρας βίας που περιγράφονται παρακάτω στο πεδίο VII.2.2 ''Λόγοι Τροποποίησης'' έχουμε την παρακάτω τροποποίηση στη σύμβαση:
(α) 	Μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης, σύνδεσης για ενεργειακό συμψηφισμό με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και θέσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβαση κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 07.07.2023, και
(β) 	Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της υπ΄αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβασης έως 07.10.2023, προκειμένου να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία δύο (2) μηνών ο σταθμός, να ολοκληρώσει ο ανάδοχος τις λοιπές υποχρεώσεις του και να γίνει η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της σύμβασης αυτής.
Η προμήθεια του συνόλου του εξοπλισμού που αφορά την υπ. αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβαση έχει ολοκληρωθεί, ο δε φωτοβολταϊκός σταθμός είναι σε θέση για να τεθεί σε λειτουργία. Ωστόσο, για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού απαιτείται προηγουμένως η αναβίωση της άδειάς του (προσφορά όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ) από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει υποβάλλει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 153289/28.04.2023 του ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Χανίων αίτημα για την αναβίωση της προσφοράς σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Νόμου υπ’ αριθμ. 5037 (ΦΕΚ 78/Α/28.03.2023). Η ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθμού δύναται να διενεργηθεί μετά την αναβίωση της σχετικής άδειάς του. Προς τούτο μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης, σύνδεσης για ενεργειακό συμψηφισμό με τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και θέσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού της υπ΄αριθμ. 3120/08.04.2022 σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 07.07.2023.


Winner: Τ.& Τ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.