Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-28
Buyer: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72600000

Technical requirements: Herramienta para la optimización económica del mantenimiento de infraestructura mediante analítica avanzada.
Herramienta para la optimización económica del mantenimiento de infraestructura mediante analítica avanzada
Herramienta para la optimización económica del mantenimiento de infraestructura mediante analítica avanzada.
El Pliego de Condiciones Técnicas que rige el presente contrato, contempla los trabajos necesarios de despliegue de la herramienta en los sistemas de información de Adif, determinándose con la Dirección de Transformación Digital y Sistemas que el entorno donde desplegar la herramienta será la futura Plataforma del Gobierno del Dato que se va a ejecutar con el contrato “IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE PLATAFORMA PARA EL GOBIERNO DEL DATO Y ANALÍTICA AVANZADA” Exp. 4.21/41110.0201.
Dicho expediente estaba pendiente de adjudicación ,y no ha sido posible realizar el despliegue de la Herramienta durante el 2022 como estaba previsto, en el momento de la redacción del presente modificado se desconoce cuándo estará ejecutada y disponible la solución de Plataforma de Gobierno del Dato ,por lo que para poder usar herramienta en estos momentos el despliegue se tiene que realizar fuera de los Sistemas de Información de Adif , en una plataforma que se ponga a disposición por parte de la UTE a la vez que se prevea que una vez que haya adjudicatario y la plataforma esté ejecutada y disponible para alojar la Herramienta, se haga la migración de la Herramienta a la Plataforma de Gobierno del dato.
Por otro lado, el Pliego de Condiciones Técnicas que rige el presente contrato prevé igualmente un Plan de Transferencia de la Herramienta a diferentes equipos. Por una parte al equipo de
futuros usuarios de la herramienta en la Dirección General de Conservación y Mantenimiento, por otra al equipo especializado en mantenimiento predictivo de la Dirección Técnica y al Laboratorio de Datos de Mantenimiento, y por último al equipo de sistemas de información de la Dirección de Transformación Digital y Sistemas que van a mantener la herramienta en la futura Plataforma del Gobierno del Dato una vez se migre a ésta.
Esta transferencia se va a realizar con la herramienta puesta a disposición en un entorno de la UTE, una vez se formen los diferentes equipos que la van a recibir.
Finalmente, durante la elaboración de los algoritmos y recomendaciones de mantenimiento preventivo y sustituciones (fase 3 del contrato) se ha detectado que los modelos de analítica L9_EJ.11b-FE avanzada implantados en la herramienta pueden ser enriquecidos con nuevos inputs y desarrollos que van a mejorar la ayuda a la toma de decisiones de mantenimiento, las cuales no han sido contemplados durante la ejecución del contrato durante las fases 1 y 2 del mismo. La metodología “agile” del proyecto con un plazo reducido para cada una de sus fases y la necesidad de ir cerrando cada una de las fases anteriores para poder iniciar las siguientes, no ha permitido volver a iterar sobre los modelos en las fases 1 y 2 ya que habría supuesto un retraso considerable del proyecto.
Por último, es también motivo de la modificación la realización de pilotos relacionados con la digitalización de la información y la obtención de datos mediante satélite y otros servicios open source y/ó de pago, pues la Herramienta sí tenía prevista la utilización de datos proveniente de fuentes de información externas de Adif, pero no la de generar informaciones útiles para Adif, sobre el control de vegetación y la zona de policía ,o para la identificación de elementos de inventario a partir de fuentes externas ,estas informaciones y otras posibles a futuro no están disponibles en la actualidad en Adif y el desarrollo de los pilotos permitiría identificar el procedimiento para tratar estas fuentes externas de manera que se puedan incorporar a los modelos y en sucesivas iteraciones de uso de la herramienta continuar con la mejora progresiva de los resultados obtenidos con la Herramienta.
El Pliego de Condiciones Técnicas del contrato, contempla los trabajos necesarios de despliegue de la herramienta en los sistemas de información de Adif, determinándose con la Dirección de Transformación Digital y Sistemas que el entorno donde desplegar la herramienta será la futura Plataforma del Gobierno del Dato que se va a ejecutar con el contrato “IMPLANTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE PLATAFORMA PARA EL GOBIERNO DEL DATO Y ANALÍTICA AVANZADA” Exp. 4.21/41110.0201.Dicho expediente estaba pendiente de adjudicación ,y no ha sido posible realizar el despliegue de la Herramienta durante el 2022. Para poder usar herramienta en estos momentos el despliegue se tiene que realizar fuera de los Sistemas de Información de Adif, en unaplataforma que se ponga a disposición por parte de la UTE a la vez que se prevea que una vez que haya adjudicatario y la plataforma esté ejecutada y disponible para alojar la Herramienta, se haga la migración de la Herramienta a la Plataforma de Gobierno del dato.


Winner: INES INGENIEROS CONSULTORES, S.L.