Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-12-24
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Lze předpokládat, že stavba bude spolufinancována  rovněž z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem tohoto ZBV je změna, která se týká předělání detailu uchycení žlabu odvodnění na OP1 a OP5 daného SO. Zhotovitel provedl detail uchycení žlabu na OP1 a OP5 dle Zadávací dokumentace, při technické prohlídce před uvedeném stavby do předčasného užívání a následně i při hlavní mostní prohlídce dne 4.9.2019 bylo zjištěno, že na 2 místech dochází k protékání vody mezi stěnou žlabu a konzolou opěry. TDI v zápise v SD ze dne 16.9.2019 konstatuje, že příčinou zatékání je i když je detail proveden dle zadávací dokumentace, tak tento detail 100% nezaručí po dobu životnosti mostu to, aby nedocházelo k zatékání vody, a TDI upozorňuje Správce stavby na tento nedostatek zadávací dokumentace.
Zhotovitel tuto skutečnost oznámil Správci stavby dopisem dne 26.9.2019 (dopis zn. D4/525/19/D1-19/VL). Správce stavby po prostudování problematiky, a konzultaci s AD a TDI vydal dne 1.10.2019 Pokyn č. 29 k Variaci dle Pod-čl. 13.1, ve kterém požaduje úpravu detailu napojení žlabu odvodnění na OP1 a OP5, a zároveň zohlednění tohoto problému při řešení obdobného detailu na LM.
Zhotovitel na základě tohoto pokynu, provedl vybourání nových vrstev chodníku v š. 0,5m, a následně provedl úpravu detailu napojení žlabu dle pokynu Správce stavby.
Předmětem tohoto ZBV je změna, která se týká předělání detailu uchycení žlabu odvodnění na OP1 a OP5 daného SO. Zhotovitel provedl detail uchycení žlabu na OP1 a OP5 dle Zadávací dokumentace, při technické prohlídce před uvedeném stavby do předčasného užívání a následně i při hlavní mostní prohlídce dne 4.9.2019 bylo zjištěno, že na 2 místech dochází k protékání vody mezi stěnou žlabu a konzolou opěry. TDI v zápise v SD ze dne 16.9.2019 konstatuje, že příčinou zatékání je i když je detail proveden dle zadávací dokumentace, tak tento detail 100% nezaručí po dobu životnosti mostu to, aby nedocházelo k zatékání vody, a TDI upozorňuje Správce stavby na tento nedostatek zadávací dokumentace.
Zhotovitel tuto skutečnost oznámil Správci stavby dopisem dne 26.9.2019 (dopis zn. D4/525/19/D1-19/VL). Správce stavby po prostudování problematiky, a konzultaci s AD a TDI vydal dne 1.10.2019 Pokyn č. 29 k Variaci dle Pod-čl. 13.1, ve kterém požaduje úpravu detailu napojení žlabu odvodnění na OP1 a OP5, a zároveň zohlednění tohoto problému při řešení obdobného detailu na LM.


Winner: Metrostav Infrastructure a.s.