Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-04-11
Buyer: ОБЩИНА ХАСКОВО
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services

Technical requirements: „Избор на изпълнител за изготвяне на ОС на инвестиционния проект и упражняване на СН на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково"
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразно изпълнение на строителнo-монтажните работи, включително упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт във връзка с въвеждането в експлоатация на обект “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково, находяща се на пл. „Свобода” № 5 и ул.“Патриарх Евтимий“ № 2, гр. Хасково“.
Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020
„Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразно изпълнение на строителнo-монтажните работи, включително упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР, изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт във връзка с въвеждането в експлоатация на обект “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково, находяща се на пл. „Свобода” № 5 и ул.“Патриарх Евтимий“ № 2, гр. Хасково“.
„(2) Срокът за изпълнение на договора е до 585 (петстотин осемдесет и пет) календарни дни от получаване на Възлагателно писмо от страна на Възложителя.“
1. Срокът за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект и изработване на комплексен доклад за съществените изисквания по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ на инвестиционния проект (Дейност 1) е 30 календарни дни от получаване на Възлагателно писмо и инвестиционния проект с приемно-предавателен протокол от Възложителя;
2. Срокът за упражняване на функциите на строителен надзор, включително изпълнение функциите на инвеститорски контрол и на координатор по безопасност и здраве (Дейност 2) е 555 календарни дни, считано от подписване на Протокол обр. 2 и изтича с издаване на Разрешение  за ползване на обекта. В този срок ще се изготвят окончателен доклад, технически паспорт, както и всички необходими документи за издаване на Разрешение за ползване на обекта.
3. Срокът за изготвяне на окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползване, включително на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006г. за техническите паспорти на строежите e не повече от 20 календарни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 (без забележки).
4. Срокът за отстраняване на пропуски, забележки и коментари по предадената документация е пет календарни дни, считано от получаване на писмо с описаните пропуски, забележки и коментари“.
„ (8) Срокът на Договора спира да тече за времето за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение №10) по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. След съставяне на акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (Приложение №11), продължава да тече срокът по договора.“
Срокът на изпълнението на Дейност 2 е пряко свързан с изпълнението на договора за извършване на СМР №BG16RFOP001-1.012-0006-C01-S-03 (рег. №069/16.03.2021 г.) сключен между Община Хасково и АКВА-3 ООД. В изпълнението на договора за СМР е констатирано забавяне от 45 календарни дни, което не е могло да бъде предвидено от страните и пряко засяга договора за осъществяване на строителен надзор. Освен това са съставяни Актове Обр.10 от 28.02.2022 г. за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, поради настъпили неблагоприятни метеорологични условия, които също не са предвидени в определения срок за изпълнение на дейността. Предвид това е необходимо да бъде удължен срока за осъществяване на строителен надзор.


Winner: РАДЕВ -06 ЕООД