Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2024-02-21
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45215140 | 71322000: Civil engineering design services
Award criteria: price, quality

Technical requirements: Contractul are ca scop: Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru  "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la secţia de recuperare umană din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, jud.Sălaj", detaliat in urmatoarele etape:
Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire – PAC – inclusiv proiectul de organizare a execuției – POE; 
Etapa a II-a  - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție;
Etapa a III-a - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor;
Etapa IV - Execuţia lucrărilor proiectate 

Valoarea totală estimată a achiziţiei: 8.585.874,48 lei fără TVA, din care:
	Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului – 206.000,00 lei, fără TVA
	Execuție lucrări – 8.379.874,48  lei, fără TVA, din care:
•	lucrări de construcții-montaj (C+M): 7.066.261,48 lei, fără TVA;
•	utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.301.613,00 lei, fără TVA;
•	cheltuieli conexe organizării de șantier: 12.000,00 lei, fără TVA;

     Durata totală a contractului va fi de 18 luni, după cum urmează:
Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire – PAC – inclusiv proiectul de organizare a execuției – POE - 2 luni de la data semnării contractului;
Etapa a II-a  - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă, ordin ce va fi emis în termen de maxim 15 zile de la obținerea autorizației de construire;
Etapa a III-a - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 13 luni de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă (pe perioada execuţiei lucrărilor şi o lună după finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor necesare în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor), ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic;                                                                                                                     
Etapa IV - Execuţia lucrărilor proiectate – 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic.

            Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18
            Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor  în a 13 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
	Solicitările de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil.
Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.
Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Conform Anexa 1 “Detaliere privind punctajul acordat” din Documentația de Atribuire.
Contractul are ca scop: 
Proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări pentru  "Reabilitare, modernizare şi extindere pe verticală la secţia de recuperare umană din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, jud.Sălaj", detaliat in urmatoarele etape:
Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire – PAC – inclusiv proiectul de organizare a execuției – POE; 
Etapa a II-a  - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție;
Etapa a III-a - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor;
Etapa IV - Execuţia lucrărilor proiectate 
Valoarea totală estimată a achiziţiei: 8.585.874,48 lei fără TVA, din care:
	Proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului – 206.000,00 lei, fără TVA
	Execuție lucrări – 8.379.874,48 lei, fără TVA, din care:
•	lucrări de construcții-montaj (C+M): 7.066.261,48 lei, fără TVA;
•	utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.301.613,00 lei, fără TVA;
•	cheltuieli conexe organizării de șantier: 12.000,00 lei, fără TVA;
Durata totală a contractului va fi de 18 luni, după cum urmează:
Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire – PAC – inclusiv proiectul de organizare a execuției – POE - 2 luni de la data semnării contractului;
Etapa a II-a  - Elaborare proiect tehnic de execuție + detaliile de execuție - 1 lună de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă, ordin ce va fi emis în termen de maxim 15 zile de la obținerea autorizației de construire;
Etapa a III-a - Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - 13 luni de la data precizată în Ordinul de începere emis pentru această etapă (pe perioada execuţiei lucrărilor şi o lună după finalizarea acestora pentru elaborarea documentelor necesare în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor), ordin ce va fi emis în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic;                                                                                                                     
Etapa IV - Execuţia lucrărilor proiectate – 12 luni de la data precizată în Ordinul de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă în maxim 30 de zile de la recepția proiectului tehnic.