Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-17
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Services
CPV classification: 71313400 | 71322000: Civil engineering design services | 71322300 | 71335000 | 71356400

Technical requirements: 48. sz. Debrecen–Nyírábrány II. rendű főút fejlesztéséhez szükséges tervezői feladatok elvégzése – Tervezési szerződés
Tervezési szerződés „48. sz. Debrecen - Nyírábrány II. rendű főút 11,5 tonnás burkolaterősítésének megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése (K048.02)” tárgyban tervező feladata az e-UT 03.04.11 és e-ÚT 07.01.11 Útügyi Műszaki Előírás szerinti engedélyezési és kiviteli terv elkészítése a kapcsolódó műtárgyakkal és közművekkel együtt valamint a hatósági engedélyek megszerzése.
A 48. sz. Debrecen - Nyírábrány II. rendű főút 3+500 - 30+006 km szelvények közötti szakasz, azaz 26,5 km hosszban burkolatszélesítési és megerősítési terv elkészítése, közműkiváltásokkal, engedélyeztetéssel együtt.
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetét képező Tervezési szerződés és Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
Tervezési szerződés „48. sz. Debrecen – Nyírábrány II. rendű főút 11,5 tonnás burkolaterősítésének megvalósításához szükséges tervezői feladatok elvégzése (K048.02)” tárgyban tervező feladata az e-UT 03.04.11 és e-ÚT 07.01.11 Útügyi Műszaki Előírás szerinti engedélyezési és kiviteli terv elkészítése a kapcsolódó műtárgyakkal és közművekkel együtt valamint a hatósági engedélyek megszerzése.
A 48. sz. Debrecen – Nyírábrány II. rendű főút 3+500 – 30+006 km szelvények közötti szakasz, azaz 26,5 km hosszban burkolatszélesítési és megerősítési terv elkészítése, közműkiváltásokkal, engedélyeztetéssel együtt.
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok részletes ismertetését az Ajánlatkérési Dokumentáció II. kötetét képező Tervezési szerződés és Szerződéses Feltételek tartalmazzák.
Felek a jelen 1. sz. szerződésmódosítás II. pontjában részletesen előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel, a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 4. pontját:
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől, de legkorábban 2016. március 15. napjától számított 952 napos teljesítési határidőig az alábbiakban meghatározott Ütemezés szerint köteles elvégezni:
1. számú részfeladat Szerződés hatályba lépésétől számított 105. nap Előzetes (környezeti) Vizsgálati Dokumentáció (EVD) leszállítása, valamint benyújtása a Környezetvédelmi Hatósághoz.
2. számú részfeladat Szerződés hatályba lépésétől számított 170. nap Végleges engedélyezési terv(ek) leszállítása, valamint benyújtása az illetékes Közlekedési Hatósághoz
3. számú részfeladat Szerződés hatályba lépésétől számított 488. nap Építési engedély(ek) megszerzése
Végteljesítés Szerződés hatályba lépésétől számított 952. nap Végleges kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő leszállítása
Ép.eng. eljárás kapcs. 16/12/20 közútk.hozzájár kér.véglegeseng.tervhez kapcs. MK NZrt.Ép.eng. elj.17/01/31 megindult.A közútk.hozzáj. 17/02/8 megadta.TMCH dok. kapcs. Hiv. hat.-ot17/03/16,17/04/18 jogerő.Tervező 17/04/4 akadályk.17/02/22 adatszolg kérelem Agrárügyi Főoszt-hoz,17/09/26án jött az adatszolg.Tervező17/11/20 benyújt. a hiány elk. megoszt.vázr. záradékolásra,3sz. részt. kész.Végtelj-hez kapcs. végleges kiv. tervd. NIF-nek leszállítás 17/07/13 megtörtént.Debrecen 17/02/24 hatályos rend. terv mód.végzi,de 17/06/6 levél alapján hatályos rend.terv mód-ot nem végzi,NIF feladata.Tervező17/06/21 akadályk.Debrecen18/02/22 elfogadta közl. infrastrukt-fejl von telep. tanulmányt-t.Önk. Test. elfog. teleprend.eszk.mód-át,ép.hat.18/07/4záradékolta. Vámospércs elfog.teleprend.eszk.mód-át,ép.hat.19/02/20záradékolta. Nyírábrány elfog.teleprend.eszk.mód-át,ép.hat.19/02/27záradékolta,Tervező végtelj. teljesítette.Terv.szerz. mód. 3sz.részhat. és véghat. Kbt.141.§(4)c),de Felek kellő gond-al elj


Winner: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.