Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-05
Buyer: ADIF Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la LAV Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casatejada-Toril
Consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casatejada-Toril.
Podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER) a través del PO Plurirregional de España 2014-2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.
Servicios control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casatejada-Toril
Modificación del contrato de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casatejada-Toril (3.18/20830.0423 - CON 036/18).
El objeto del contrato es la consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de da Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Casatejada-Toril. Las obras a las que se hace referencia aún no han comenzado y ha sido necesario tramitar un proyecto modificado, resultando conveniente que esté aprobado antes de que comiencen las obras.
Ante esta circunstancia, se hace necesario reducir los medios de consultoría y asistencia para acometer trabajos de apoyo desde las oficinas centrales. El Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Condiciones Generales del contrato no contemplan una unidad que se adecúe a estas necesidades.
La necesidad de tramitar un modificado con carácter previo al inicio de las obras para las que se realiza el contrato de asistencia técnica constituye una causa imprevisible y sobrevenida que no se podía prever.
La modificación que se propone no altera la naturaleza global del contrato puesto que se engloba dentro de los trabajos propios de asistencia técnica a las obras.
Teniendo en cuenta el apartado 7.1.3. del anexo de condiciones generales para los contratos de servicios dentro del Pliego de Condiciones Particulares, esta modificación no prevista en el pliego se justifica en el supuesto: «b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1) que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever;
3) que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 % de su precio inicial, IVA excluido».


Winner: UTE Saproinco, S. L. (50 %) e Ingiopsa Ingeniería, S. L. (50 %)