Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-15
Buyer: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Country: SI
Contract type: Services
Procedure: Contract award without prior publication
CPV classification: 71000000 | 71318000: Lighting engineering services | 71500000

Technical requirements: V začetku postopka še ni bilo podatka o identifikacijski oznaki projekta, zato je ta podatek podan naknadno.
Identifikacijska oznaka projekta: št. 5-1/5/MOP/0 in št.5-1/6/MOP/0  za operacijo "Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave - I. faza"
aneks št. 2 - je na pobudo naročnika izvajalec 14.02.2022 poslal naročniku Predlog za izvedbo dodatnih del št. 43030-4/2021- 35 ter podaljšanje roka izvedbe del v povezavi nadgradnjo Hidrološke študije porečja Vipave v katerem za obseg manjkajočih podatkov iz 5. alineje tega člena ocenjuje vrednost dodatnih del v višini 190.080,00 EUR (brez DDV) in podaljšanje končnega roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti za 242 dni oz. do 18. 09. 2023
aneks št. 3-  predmetni aneks se je sklepal zaradi spremembe matične in davčne številke naročnika in sprememba proračunske postavke
aneks št. 5- je bilo dne 13. 07. 2023 in 04. 08. 2023 v večjem delu Slovenije obilno deževje, ki je povzročilo poplave izjemnih razsežnosti;
- je izvajalec z dopisom št. 235/2023 z dne 13. 09. 2023 podal zahtevek za podaljšanje končnega pogodbenega roka do 20.5.2024, skladno s 3. alinejo 11. člena osnovne pogodbe oz. iz razloga višje sile; sta vodilni partner Hidrotehnik d.o.o. in partner Corus inženirji d.o.o. bila oba aktivirana v reševanje težav povezanih s poplavami v juliju in avgustu 2023 in pri tem še vedno aktivno sodelujeta;  je vodilni partner Hidrotehnik d.o.o. zaradi poplav v juliju in avgustu 2023 kot izvajalec gospodarske javne službe urejanja voda razglasil povečano stopnjo ogroženosti na porečju Soče oz. na porečju Cerknice, Idrijce in Bače, zaradi česar je bil primoran preusmeriti aktivnosti na prizadeta območja; je partner Corus inženirji d.o.o. na podlagi odredbe št. 5 z dne 14. 08. 2023 za izvedbo nujnih gradbenih, tehničnih in drugih del, izdane s strani CZ Prevalje, moral aktivnosti preusmeriti k vzpostavitvi ustrezne oskrbe s pitno vodo na območju Prevalj;
je zaradi poplavnih dogodkov ovirano zagotavljanje vhodnih podatkov, ki so vezani na ustrezno izdelavo hidrološko hidravlične študije;  je v skladu z navedenim zahtevek izvajalca za podaljšanje pogodbenega roka utemeljen; v skladu z navedenim sklepajo ta aneks k osnovni pogodbi;  sprememba pogodbe ne spreminja splošne narave javnega naročila oz. pogodbenih obveznosti;
je podlaga za sklenitev aneksa 3. točka prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F),
- je izvajalec z dopisom št. 235/2023 z dne 13. 09. 2023 podal zahtevek za podaljšanje končnega pogodbenega roka do 20.5.2024, skladno s 3. alinejo 11. člena osnovne pogodbe oz. iz razloga višje sile, sta vodilni partner Hidrotehnik d.o.o. in partner Corus inženirji d.o.o. bila oba aktivirana v reševanje težav povezanih s poplavami v juliju in avgustu 2023
je zaradi poplavnih dogodkov ovirano zagotavljanje vhodnih podatkov, ki so vezani na ustrezno izdelavo hidrološko hidravlične študije;  je v skladu z navedenim zahtevek izvajalca za podaljšanje pogodbenega roka utemeljen; v skladu z navedenim sklepajo ta aneks k osnovni pogodbi;  sprememba pogodbe ne spreminja splošne narave javnega naročila oz. pogodbenih obveznosti;


Winner: HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.o.o.