Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-07
Buyer: Opera Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71300000 | 71311000: Civil engineering consultancy services | 71541000: Construction project management services

Technical requirements: A Magyar Állami Operaház korszerűsítésének megvalósítása során szükséges lebonyolító mérnöki feladatok ellátása
A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározottak szerint
A Magyar Állami Operaház Korszerűsítésének (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés), a Korszerűsítéssel érintett ingatlanokon, az 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozat alapján, a Beruházás 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerinti megvalósításához szükséges lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, a Beruházás ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
1.1. A Magyar Állami Operaház, mint megbízó és Megbízott Sz-578-1/2017 iktatószámon megbízási szerződést kötöttek az Operaház korszerűsítésének megvalósítása során projekt megvalósítása során szükséges beruházáshoz (a továbbiakban: Beruházás) kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátása tárgyban (a továbbiakban: Szerződés).
1.2. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Beruházás kivitelezése tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a West Hungária Bau Kft., az ÉPKAR Zrt. és a LAKI Épületszobrász Zrt., mint vállalkozók (a továbbiakban: Generálkivitelező) között 2017. szeptember 25. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést közös megegyezéssel 2018. december 20. napján módosították.
1.3. A Magyar Állami Operaház a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási (építési és tervezési) szerződés keretében a Magyar Állami Operaház korszerűsítésének színpadtechnológiai (színpadgépészeti) tervezési, gyártási, bontási és kivitelezési feladatai” tárgyban, amely eredményeként a Magyar Állami Operaház mint megrendelő és a Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnika Kft., a Színpad- és Emelőgéptechnikai Gyártó és Szolgáltató Kft. és a „HIDROMATIC” Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft., mint vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó) között 2017. december 6. napján kivitelezési szerződés (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre. A Magyar Állami Operaház és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést közös megegyezéssel 2018. február 16. napján és 2019. április 24. napján módosították.
1.4. A Magyar Állami Operaház a Szerződésben, a Generálkivitelezési Szerződésben és a Vállalkozási Szerződésben fennálló megbízói, illetve megrendelői pozícióját a Magyar Állami Operaház és a Megbízó között a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodással a Megbízóra átruházta (a továbbiakban: Szerződésátruházás). Ennek megfelelően a Szerződés jelenleg a Megbízó és a Megbízott, a Generálkivitelezési Szerződés a Generálivitelező és a Megbíző, a Vállalkozási Szerződés pedig a Megbízó és a Vállalkozó között áll fenn.
A Magyar Állami Operaház épülete (1061 Budapest, Andrássy út 22.), valamint a korszerűsítéssel érintett további ingatlanok az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentációban meghatározottak szerint.
A Magyar Állami Operaház Korszerűsítésének (a továbbiakban: Beruházás/Korszerűsítés), a Korszerűsítéssel érintett ingatlanokon, az 1452/2016. (VIII. 22.) Korm. határozat alapján, a Beruházás 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerinti megvalósításához szükséges lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, a Beruházás ütemtervének megfelelően, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban.
1.5. A Szerződés szerinti opciós mennyiségből az eszközbeszerzéshez kapcsolódó lebonyolítói feladatok ellátását Megbízó 2020. március 3 napján kelt megbízói utasításával a Szerződéssel összhangban lehívta.
1.6. A Megbízó és a Generálkivitelező a Generálkivitelezési Szerződést 2019. június 27. napján, 2019. szeptember 16. napján, 2020. április 20. napján, majd 2020. november 20. napján (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 5. sz. módosítása) és 2021. április 23. napján (a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés 6. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés 5. sz. módosításával együttesen a továbbiakban: Generálkivitelezési Szerződés Módosításai) ismételten módosították. A Generálkivitelezési Szerződés Módosításai eredményeként a Generálkivitelezési Szerződés szerinti, a Generálkivitelező által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Generálkivitelezési Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2022. február 15. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2023. február 15. napja.
1.7. A Megbízó és a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződést 2020. március 18. napján, majd 2021. április 22. napján (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása, a Generálkivitelezési Szerződés Módosításaival együttesen a továbbiakban: Szerződésmódosítások) ismételten módosították. A Vállalkozási Szerződés 4. sz. módosítása eredményeként a Vállalkozási Szerződés szerinti, a Vállalkozó által megtervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelentős mértékben kibővült. Az ekként elvégzendő feladatok időigényére is tekintettel a Vállalkozási Szerződés szerinti végteljesítési határidő 2021. december 31. napja, az utófelülvizsgálati eljárás lezárásának időpontja 2022. december 31. napja.
„A Megbízott feladatait a jelen szerződés hatálybalépésétől a Projekt lezárásától (sikeres műszaki átadás-átvétel tervezetten: 2022. február 15. napjáig) számított egy éven belül esedékes egyéves utó-felülvizsgálati eljárás lezárásáig köteles ellátni, azaz tervezetten 2023. február 15. napjáig.”
2.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben meghatározott megbízási átalánydíj 49 500 000  + ÁFA összeggel emelkedik, ennek megfelelően a Szerződés 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:


Winner: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.