Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-13
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233120: Road construction works

Technical requirements: Předmětem zakázky je výstavba obchvatu obce Kámen v délce 2,4 m a návrhové kategorii S 11,5/70. Obchvatová komunikace odstraní nevhodné stávající směrové i výškové poměry komunikace, nedostatky z hlediska uspořádání příčného profilu vozovky (zužení) a dále odkloní silniční tranzitní dopravu z obce a bezprostřední blízkosti hradu Kámen. Stavba řeší přeložku silnice I/19 v obchvatové poloze obce Kámen. Na začátku a na konci úpravy se trasa napojuje do osu původní silnice I/19. Úprava začíná 200 m za křižovatkou se silnicí II/128 do Pacova a končí cca 107 m za mostem přes Novodvorský potok v ose silnice I/19. Stavba zahrnuje přeložku silnice III. třídy a dalších komunikací k obsluze území, dva mostní objekty, objekty odvodnění, úpravu vodoteče, vyvolané přeložky inženýrských sítí, vegetační úpravy, rekultivace ploch a další související objekty.
Společnost Kámen, vedoucí společník Silnice Group, a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 62242105, společník Váhostav - SK, a.s., Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, ČESKÁ REPUBLIKA, IČO: 31356648.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Navrhovaná změna kladná v rámci veřejné zakázky I/19 Kámen obchvat, ZBV č. 7 je + 97 560,53 CZK, přičemž pro skupinu č. 4 je + 97 560,53 CZK.
Na základě požadavku majitele a provozovatele STL plynovodu v obci kámen bude provedena přeložka ocelového plynovodu DN 100 a přípojky DN 80 v celkové délce z materiálu PE100 bez zbytečných přechodů. ocel/PE. S těmito změnami také souvisí navýšení zemních prací s pojených s výkopem v místech mezi původně uvažovanými místy přeložky.
Na základě požadavku majitele a provozovatele STL plynovodu v obci kámen bude provedena přeložka ocelového plynovodu DN 100 a přípojky DN 80 v celkové délce z materiálu PE100 bez zbytečných přechodů. ocel/PE. S těmito změnami také souvisí navýšení zemních prací s pojených s výkopem v místech mezi původně uvažovanými místy přeložky


Winner: Silnice Group, a.s.