Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-07-15
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Country: PL
Contract type: Works
CPV classification: 45233120: Road construction works | 45233128: Roundabout construction work

Technical requirements: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 SIWZ.
Zamawiający nadmienia, iż brak jest z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści niniejszego ogłoszenia wszystkich informacji na temat opisu przedmiotu zamówienia zawartych w treści ogłoszenia o zamówieniu (zbyt mała ilość znaków możliwych do wpisania w tym miejscu formularza).
Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr projektu RPMP.07.01.01-12-0202/19.
Zgodnie z przepisami działu VI rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Droga: DK 94, województwo małopolskie, powiat: bocheński, gmina: Rzezawa, miejscowość: Bochnia, POLSKA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.
Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 1 SIWZ.
Zamawiający nadmienia, iż brak jest z przyczyn technicznych możliwości wskazania w treści niniejszego ogłoszenia wszystkich informacji na temat opisu przedmiotu zamówienia zawartych w treści ogłoszenia o zamówieniu (zbyt mała ilość znaków możliwych do wpisania w tym miejscu formularza).
2. Przedmiotem umowy obok zamówienia podstawowego stało się zamówienie dodatkowe obejmujące wykonanie zabezpieczenia i przebudowę sieci drenarskiej.
1. Na mocy aneksu do umowy wprowadzone zostało zamówienie (roboty) dodatkowe obejmujące swoim zakresem wykonanie zabezpieczenia i przebudowy sieci drenarskiej.
2. Uzasadnienie: w trakcie realizacji umowy 185/2019/ZDW wystąpiły niezależne od stron okoliczności powodujące konieczność wykonania dodatkowych, nieobjętych przedmiotem zamówienia robót.
Po rozpoczęciu w ramach realizacji niniejszej umowy robót przygotowawczych i ziemnych związanych z odkrywkami terenu pod korpus nowej drogi wojewódzkiej i w celu potwierdzenia lokalnych istniejących sieci uzbrojenia terenu Wykonawca natrafił na niezinwentaryzowaną (nieujętą w oficjalnych ewidencjach gruntów i dokumentacji projektowej, na mocy której realizowane są roboty) istniejącą sieć drenarską. Po dokonaniu odkrywek i sondowania stwierdzono, iż sieć ta rozciąga się na całym obszarze inwestycyjnym.
Wobec dokonanego odkrycia niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej, mając na uwadze zakres inwestycji i niezbędne wykonanie wzmocnienia podłoża pod dolne warstwy konstrukcyjne oraz budowy/przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu, konieczne i zasadne z punktu widzenia technicznego stało się równoczesne zabezpieczenie i przebudowanie także tej nowej (nieznanej w świetle dokumentacji projektowej stanowiącej OPZ) sieci na terenie objętym zakresem inwestycyjnym – w ramach realizacji tego zadania.
Po weryfikacji sprawy Zamawiający uznał, iż projektant dopełnił należytej staranności przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i pozyskiwaniu wymaganych uzgodnień, które były wynikiem posiadanej wiedzy i pozyskanych w toku procesu projektowania informacji – na bazie tej wiedzy brak było obiektywnej możliwości stwierdzenia istnienia sieci drenarskiej na obszarze objętym inwestycją, a więc także możliwości jej zinwentaryzowania i ujęcia w opracowywanej dokumentacji w kontekście potrzeby jej wymaganej przebudowy. Analogicznie również Zamawiający i Wykonawca, przed przystąpieniem do robót ziemnych w ramach realizacji niniejszej umowy, nie mogli mieć wiedzy o istnieniu przedmiotowej sieci drenarskiej kolidującej z inwestycją, a zatem brak było możliwości przewidzenia nastałej w związku z jej odkryciem konieczności przebudowy sieci, co tym samym nie zostało uwzględnione w przedmiocie zamówienia (określonym poprzez OPZ – dokumentację projektową).


Winner: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.