Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-24
Buyer: Aktsiaselts Tallinna Sadam
Country: EE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works

Technical requirements: Hankelepingu objektiks on Tallinnas Vanasadama Admiraliteedi basseini (Jahisadam) kanalile avatava jalakäijate silla ehitamine, ehitusprojekti tööprojekti staadiumis koostamine koos BIM teostusmudeliga ja hooldustööde tegemine garantiiperioodil vastavalt tehnilisele kirjeldusele (lisa 2). Silla arhitektuurse-konstruktiivse projektlahenduse aluseks on AS Tallinna Sadam poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võidutöös „New Balance 100“ alternatiivina esitatud pöördavatava silla kavand.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5 000 0000 (viis miljonit) EUR (ilma km). Hankija on hankelepingu eeldatavaks maksumuseks registris esitanud 5 548 000 EUR (ilma km), et viia läbi rahvusvaheline hankemenetlus ja avalikustada hanketeade TED-is.
Projekteerimis- ja ehitustöid kaasrahastatakse Euroopa Liidu poolt Euroopa Ühendamise Rahastu projekti TWIN-PORT 2 nr 2014-EU-TM-0087-M raames.
Vanasadama Admiraliteedi basseini (Jahisadama) kanalile avatava jalakäijate silla projekteerimis- ja ehitustööde tegemine ning silla hooldustööde tegemine garantiiperioodil
1) Hankija otsustas riigihanget ühe menetluse raames osadeks mitte jagada, kuna hankelepingu esemeks olevad projekteerimis- ja ehitustööd moodustavad koostoimiva terviku, mille puhul üks peatöövõtja tagab hankijale tehniliselt ja majanduslikult optimaalseima lahenduse.
3.2) hankemenetluse lõpuleviimine ja hankelepingu sõlmimine osutub muutunud asjaolude tõttu ebaotstarbekaks.
Hankelepingu objektiks on Tallinnas Vanasadama Admiraliteedi basseini (Jahisadam) kanalile avatava jalakäijate silla ehitamine, ehitusprojekti tööprojekti staadiumis koostamine koos BIM teostusmudeliga ja hooldustööde tegemine garantiiperioodil vastavalt tehnilisele kirjeldusele (lisa 2). Silla arhitektuurse – konstruktiivse projektlahenduse aluseks on AS Tallinna Sadam poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võidutöös „New Balance 100“ alternatiivina esitatud pöördavatava silla kavand.
Hankelepingu eeldatav maksumus on 5 000 0000 (viis miljonit) EUR (ilma km). Hankija on hankelepingu eeldatavaks maksumuseks registris esitanud 5 548 000 EUR (ilma km), et viia läbi rahvusvaheline hankemenetlus ja avalikustada hanketeade TED-is.
Töö tegemise käigus on selgunud vajadus erakorraliste lisatööde järele, mida tellija hanke alusdokumendid ei sisaldanud ning mida tegemata ei oleks võimalik lepingu eesmärgi saavutamine.
Töövõtja avastas tuukriuuringuga Vanasadama Admiraliteedi basseini kanalis silla asukohas põhjasetete all raudbetoonist plaadid, mis takistasid silla vaiatöid ja mis (19 tükki) tuli töövõtjal seetõttu eemaldada ja utiliseerida, tööde maksumus 14 421 EUR (lisandub käibemaks). Lisatööde põhjuseks olevat asjaolu ei olnud tellijal hoolsa hankijana võimalik ette näha, kuna tellija asutamisest alates ei ole raudbetoonplaate Admiraliteedi basseini kanali põhja paigaldatud, see pidi olema tehtud enne tellija asutamist ja Admiraliteedi basseini äärsete kaide tellija omandisse üleandmist, mistõttu puudus tellijal vastav eelnev teave. Sügavusmõõdistustega ja põhja traalimistega setete all olevaid plaate ei ole võimalik avastada
ning enne tööga alustamist läbi viidud geoloogilised uuringud antud raudbetoonplaate ei tuvastanud. Tellija lähtub riigihangete seaduse § 123 lõike 1 punktist 4. Lisatööde lepingu mahtu lisamine lepingu üldist olemust ei muuda.


Winner: Riigihangete vaidlustuskomisjon