Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-20
Buyer: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71310000

Technical requirements: Mitarbeitende der GMV GmbH sollen im Galileo Kompetenzzentrum des DLR in zentralen Funktionen als Systemingenieure im Projekt COMPASSO tätig sein. Eine weitere GMV-Mitarbeiterin soll das das Projekt im Bereich Marketing und Außendarstellung unterstützen. Folgende Aufgabenstellungen sind dabei zu erfüllen: Koordinierung und Management des COMPASSO Systems Engineering Teams, Hauptverantwortung für das Design Engineering, Hauptverantwortung für die operationelle und funktionale Systemanalyse, zentraler Ansprechpartner für das Systems Engineering des Hauptauftragnehmers Airbus Defence and Space GmbH, zentraler Ansprechpartner für das Systems Engineering aller Subsysteme, Hauptansprechpartner „Mission Operations Requirements“, Hauptansprechpartner „Mission Operations & Ground Segment Design“, Ansprechpartner „Data Interfaces Engineering,	Ansprechpartner „Flight Software Engineering“, Support „(Data) Interfaces Engineering“, Support „Electrical Engineering“,
Support „Safety“ etc. Projekthintergrund: COMPASSO ist eine Mission des DLR zur technischen Vorbereitung und Ertüchtigung neuer optischer Quantentechnologien für deren Einsatz im Weltraum, insbesondere auf den nächsten Generationen von Galileo-Satelliten. Im Rahmen der Mission wird eine experimentelle Nutzlast für die Validierung auf der Bartolomeo-Plattform der Internationalen Raumstation (ISS) entwickelt. Die zu demonstrierenden Technologien sind im Wesentlichen vollständige Neuentwicklungen, die an eine ebenfalls neu entwickelte Trägerplattform (u.a. On-board Computer, mechanische Struktur und Thermalkontrollsystem) angepasst werden müssen. Als Gesamtprojektleitung muss DLR-GK deshalb nicht nur die technisch-wissenschaftlichen Ziele der Mission umsetzen, sondern ebenso die innerhalb des Projekts involvierten Subsystemlieferanten, u.a. Airbus Space and Defence GmbH, Menlo Systems GmbH, Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG, verschiedene im Projekt involvierte DLR-Institute, sowie Lieferanten aus dem Bereich „New Space“, steuern und deren Leistungsumfänge nach technisch-wirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen, freigeben und integrieren. Die Missionsziele erfordern eine funktionale Verschaltung sämtlicher Subsysteme, woraus sich eine erhebliche Komplexität sowie erhöhter Abstimmungsbedarf ableiten lässt.
Aktuell ergibt sich im Projekt, verursacht durch Lieferverzögerungen bei internen wie externen Subsystemen, eine Verschiebung des aktuellen Meilensteins „Design Configuration Freeze“ von Dezember 2023 bis Ende April 2024. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, die bis ursprünglich Ende Dezember 2023 beauftragten Leistungen zeitlich dahingehend zu verändern, sodass diese vollumfassend bis 30. April 2024 abschließend bearbeitet werden können, um den zuvor genannten verzögerten Meilenstein, mit den dazu zwingend notwendigen Nacharbeiten und Dokumentenprüfungen, mit maßgeblicher Unterstützung der Mitarbeiter von GMV durchführen zu können.
Durch die in der vergangener Zeit stattgefundenen massiven Preissteigerungen am Markt für den Einkauf von Leistungen und Materialien und die damit verbundenen Preissteigerungen bei Zulieferern, wurden im Projekt die Mittel knapp, was dazu führte, dass einzelne Zulieferungen nur in kleinen Tranchen beschafft werden konnten, um im bestehenden Projektfinanzierungsrahmen die Mission weiter vorantreiben zu können. Diese finanzierungsbedingten Beauftragungen von Zulieferungen auf Subsystem- und Gesamtsystemebene führten schließlich zu Projektverzögerungen, verbunden mit einer weiteren Aufsplittung von Projektmeilensteinen.  Aktuell ergibt sich im Projekt, verursacht durch Lieferverzögerungen bei internen wie externen Subsystemen, eine Verschiebung des aktuellen Meilensteins „Design Configuration Freeze“ von Dezember 2023 bis Ende April 2024. sodass


Winner: GMV GmbH