Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-25
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Trasa rýchlostnej cesty R2 je vedená cez údolie Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenské Rudohorie, Poľana a Javorina na východ od Zvolena v polohe cez juh až po východné Slovensko.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň Lovinobaňa, Tomášovce
(úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzkoch 2 až 5 súťažných
Trasa rýchlostnej cesty R2 je vedená cez údolie Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenské Rudohorie, Poľana a Javorina na východ od Zvolena v polohe cez juh až po východné Slovensko
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň Lovinobaňa, Tomášovce
(úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzkoch 2 až 5 súťažných
Pokyn na zmenu č. 15 rieši zmenu spôsobu zakladania na základovej škáre. V dokumentácii DRS bolo navrhované zakladanie s predpísanou únosnosťou. Túto však nebolo možné dosiahnuť a pristúpilo sa na základe vyjadrenia AD k úprave základovej škáry lomovým kameňom fr. 0-500 hrúbky 600 mm na SO 245 Oporný múr na R2 v km 15,315-15,450L. Po odhumusovaní územia v hr. 0,30 m a následnom odkope pre zakladanie oporného múra sa v podloží zhromažďovala podzemná voda. Uvedené súvisí so stavom územia v úseku 15,350-15,700 pod komunikáciou rýchlostnej cesty R2, kde sa tiež realizovala úprava podložia-zatláčaním lomového kameňa fr. 0/500 mm z dôvodu neúnosného a podmáčaného podložia. Pred zahájením výkopových prác prebehla obhliadka staveniska SO 245, po obhliadke Autorský dozor konštatoval prítomnosť vody pozdĺž telesa železnice, čo súvisí s bezodtokovým územím a najnižším miestom v danej lokalite. Podložie v päte oporného múru bolo potrebné vymeniť-zatláčanie lomového kameňa fr. 0/500 mm na hrúbku 0,60m. Podľa projektovej dokumentácie DSP/DRS z 07.2017 sa v predmetnom úseku v úrovni základovej škály oporného múru mal vybudovať štrkový vankúš - sanačná vrstva zo štrkodrviny, ktorá sa však pre nepriaznivé a nevhodné geologické pomery, nevyhovujúce geotechnické parametre zemín nedá zrealizovať.
Hodnota Pokynu na zmenu je 26 011,87,- EUR, hodnota zmluvnej ceny bola upravená Pokynom na zmenu č. 16
Predchádzajúce zmeny: Dodatok č. 1, PnZ č. 1, č. 3, č. 2,č. 5, Dodatok č. 2, Pokyn na zmenu č. 4, Pokyn na zmenu
č. 8, Pokyn na zmenu č. 9, Pokyn na zmenu č. 10, Pokyn na zmenu č. 11, Pokyn na zmenu č. 13, Pokyn na zmenu č. 12, Pokyn na zmenu č. 14,16.
Povrch terénu sa už pri pozorovaní odhumusovania buldozérom a pri pochôdzke zhotoviteľa a autorského dozoru pred začatím výkopových prác javil ako málo únosný, miestami zaplavený a nasýtený vodou. Po odhumusovaní na hr. 0,30 m sa zistili nepriaznivé geologické pomery, nevyhovujúce geotechnické parametre zemín, ktoré tvoria podložie komunikácie. Pre stavbu v úseku Kriváň-Tomášovce bol vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskumv roku 02/2016, závery sú zhrnuté v Záverečnej správe geologickej úlohy č. 142/2015/ZA zo dňa 20.02.2016. Projektová dokumentácia v zmysle IGHP predpokladala menej priaznivé podmienky vo forme možného výskytu organických látok a ílov s tuho-mäkkými polohami a napätou hladinou podzemnej vody. Navrhované technické riešenie bolo preto uvažované s vybudovaním roznášacej dosky z geosyntetických materiálov doplnené o vertikálne drény do hĺbky štrkovitých vrstiev a s vybudovaním postranných odvodňovacích priekop a rigolov s vyvedením do Budínskeho potoka.


Winner: Metrostav a.s.