Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-23
Buyer: Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dallAdige tramite il canale LEB, in sostituz
Servizio di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli "Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova"
Appalto relativo ai “Servizi di consulenza in ingegneria civile” per l’assegnazione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione, contabilità dei lavori a corpo, coordinamento dell'ufficio DL ed aggiornamento degli elaborati di progetto dell’intervento denominato ”Interventi per l'utilizzo di acque irrigue provenienti dall'Adige tramite il canale LEB, in sostituzione delle derivazioni dal Fiume Fratta nelle Province di Verona e Padova”.
L’importo a base d’asta del servizio risultava pari 1.091.779,07 euro al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L’importo era così suddiviso:
Il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza è stato aggiudicato dall’Operatore Economico Associazione Temporanea costituitasi ai sensi e per i fini dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii. fra la TECHNITAL S.P.A. (Capogruppo), O2H ENGINEERING S.R.L.S. G&V INGEGNERI ASSOCIATI S.R.L. per l’importo contrattuale di 583.010,02 euro oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed I.V.A. di legge, corrispondente al ribasso percentuale del 46,60% sull’importo a base d’asta.
Durante l’esecuzione del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza si è configurata la necessità di dare luogo a variazioni del progetto esecutivo dell’intervento oggetto del servizio, in relazione a circostanze ed esigente insorte in corso di esecuzione dei lavori non originariamente previste. Risulta opportuno affidare alla stessa Direzione Lavori l’incarico di questo ulteriore servizio in quanto tale scelta risulta vantaggiosa per il Consorzio, poiché la D.L. è a conoscenza di tutte le circostanze ed esigenze insorte in corso di esecuzione dei lavori non originariamente previste ed ha già trovato ed applicato delle soluzioni; il coinvolgimento di un altro operatore economico per lo sviluppo del progetto di Variante comporterebbe maggiori difficoltà ed incrementi di costo. Questo ulteriore incarico è comunque ammissibili come modifica del contratto d’appalto del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera b) e e) e comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Si riportano di seguito le principali motivazioni che hanno comportato la necessità di revisione del progetto esecutivo.
A seguito dell’incremento del costo dei materiali da costruzione la Direzione Lavori ha dato applicazione dell’art. 26, comma 1, del D.L. 50/2022, stimando l’importo complessivo dei maggiori costi dovuti ai rincari dei materiali. Inoltre durante l’esecuzione dei lavori in oggetto sono emersi problemi di ordine strutturale e funzionale imprevisti ed imprevedibili, quali la scarsa capacità del terreno di garantire il raggiungimento dei parametri di riferimento necessari per la corretta posa in opera della condotta, la presenza di sabbia finissima nei terreni in cui i pozzi devono garantire l’emungimento dell’acqua di falda, diviene pertanto necessario predisporre la revisione del Progetto Esecutivo ed il relativo adeguamento alle modifiche di Variante previste nelle disposizioni della Direzione Lavori e concordate con la Stazione Appaltante. Infine per consentire di non superare le disponibilità finanziarie previste dal quadro economico di intervento è necessaria la redazione di uno stralcio funzionale.
Si riportano di seguito gli adeguamenti alle modifiche di Variante previste nelle disposizioni della Direzione Lavori e concordate con la Stazione Appaltante:
1.	Disporre una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera.
2.	Inserire gli adeguamenti e le modifiche necessarie alla soluzione di problemi di ordine strutturale e funzionale imprevisti ed imprevedibili che si sono evidenziati fino ad ora nel corso dei lavori; i principali adeguamenti previsti sono: la necessità di sostituire per il rinfianco della condotta il terreno di scavo con materiale idoneo a garantire la corretta posa in opera della condotta e di conferire il terreno in eccesso presso il sito destinato al suo recupero e la necessità di adeguamento dei pozzi di emungimento per evitare l’estrazione di sabbia finissima dal sottosuolo e l’abbassamento dei terreni interessati
3.	Prevedere uno stralcio funzionale, nei limiti del finanziamento assentito che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera.
Modifiche che rientrano nel 10 per cento del valore inziale del contratto per i contratti di servizi e forniture (comma 2, lettera b), art. 106; Modifiche non sostanziale (comma 1, lettera e), art. 106); Modifiche per prestazioni supplementari (comma 1, lettera b), art. 106).


Winner: TECHNITAL S.P.A.