Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-03
Buyer: Královéhradecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45233000: Construction work for highways and roads | 45233100: Construction work for highways | 45233160

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111. Veřejná zakázka se skládá ze 4 sekcí (částí), které se nacházejí v CHKO Orlických hor, I. JÚ 35908a – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h., SO 101.1 – SO 101.3, II. JÚ 35926b – III/31010 Říčky v Orlických horách, 2. etapa, III.JÚ 35926a – III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách, 1. etapa, IV.JÚ 35908b – III/3111 Orlické Záhoří – Rokytnice v O. h., SO 101.4 – SO 101.12.
Veřejná zakázka se bude ucházet o financování z prostředků proramu Interreg V-A Česká republika – Polsko, případně jiného dotačního programu.
Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Tento dodatek je uzavírán v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnoty změny nepřekročí 50 původní hodnoty závazku. Celkový cenový nárůst v souvislosti s těmito změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
Na základě zjištěných skutečností na stavbě a po provedení doplňujících diagnostických průzkumů se navrhují následujícízměny: 1) Je řešen stav kamenných klenbových mostů ev. č. 31010-1, ev. č. 31010-2 a ev. č. 31010-3 na silnici III/31010 v obci Říčky v Orlických horách Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS akce III/3109 + III/31010 Říčky v Orlických horách I.etapa a III/31010 Říčky v Orlických horách II. etapa byla aktualizována ve stupni PDPS. Předmětem aktualizace dokumentace PDPS bylo vyřešit současný stav mostů se zachováním stávajících kamenných kleneb a poprsních zdí, zajištění jejich stability, návrh plošné izolace a odvodnění mostů, sanace stávajícího kamenného zdiva a doplnění příslušenství mostu (svodidla, zábradlí, atd.). Součástí projektové dokumentace je zpracování doplňujícího diagnostického průzkumu všech tří mostů. Na základě těchto diagnostických průzkumů bylo zjištěno, že u mostu ev.č. 31010-2 je úložný práh mostní klenby proveden z monolitického betonu, nikoliv z kamene jak předpokládal diagnostický průzkum mostu z r. 2/2015. V tomto diagnostickém průzkumu byl proveden jeden svislý průvrt vrcholem klenby, úložný práh nebyl detailněji zkoumán. Nový diagnostický průzkum stanovil u úložného prahu krychelnou pevnost betonu v tlaku 10,7 Mpa, což odpovídá pevnostní třídě betonu C8/10 a se značnou degradací až 150 mm. Tímto zjištěním bylo autorským dozorem a technickým dozorem stavby rozhodnuto o nutnosti kompletní rekonstrukce mostu bez možnosti zachování stávající klenby. Navrhuje se proto celková výstavba nového jednopolového mostu železobetonové konstrukce. Nová nosná konstrukce mostu je navržena jako trámová se spřaženou konstrukcí z 9 ks prefabrikovaných nosníků z betonu C110/130 s rozptýlenou výztuží a monolitické části z betonu C30/37 s betonářskou výztuží. Spodní stavba mostu je navrhnuta ze železobetonových opěr založených na plošných základech. Na opěry mostu budou navazovat železobetonová monolitická křídla z betonu C 30/37.


Winner: Euravia CS, a.s.