Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-09-14
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214100

Technical requirements: Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 93 db új radiátor beépítése;
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. szeptember 07. napja. A szerződésmódosítás folyamatba épített ellenőrzésének kezdeményezésére 2022. május 25. napján került sor.
Épületgépészeti munkák: távfűtéses rendszer hőközpontjának felújítása, fűtési rendszer felújítása, 93 db új radiátor beépítése;
3.1. Felek megállapodnak, hogy a Hyundai HiS-S300 RG napelemek és Fronius Symo 15.0-3-M inverter helyett JinkoSolar Tiger 400W típusú napelemek, illetve a Huawei Sun 2000-15KTL-M2 inverter kerülnek beépítésre.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a földszinti előcsarnokokban, lépcsőházakban, illetve az emeleteken az előcsarnokokban PVC burkolat helyett kerámia lapburkolat kerül kialakításra. A gazdasági épületrészben is kerámia lapburkolat kerül beépítésre, a társalgó és közösségi tér kivételével, ahol PVC burkolat helyett Sportpadló kerül kivitelezésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 4 583 581,-Ft többletköltséget jelent.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a foglalkoztatókba, illetve az öltözői előterekbe beépített szekrények kerülnek elhelyezésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 9 114 472,-Ft többletköltséget jelent.
3.4. Felek megállapodnak, hogy az öltözőkbe kialakítandó 8 db szekrény beépítése okán, az útban lévő ablakok megszüntetésre, befalazásra kerülnek.
3.5. Felek megállapodnak, hogy az Erebia Line LED mennyezeti lámpa helyett a gipszkarton kazettás álmennyezettel ellátott helyiségekbe az álmennyezetbe építhető 53 darab Tungsram Tung Prémium lámpatest kerül beépítésre.
3.6. Felek megállapodnak, hogy a belső helyiségek új ajtói (62 darab) kapcsán fehér színű tok és nyílórész kialakítása helyett az ajtók tokszerkezete utólagosan színre festéssel, valamint a nyíló részek fa mintázatú felülettel kerülnek kivitelezésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 598 500,-Ft többletköltséget jelent.
3.7. Felek megállapodnak, hogy a hőközpontban lévő gépészet szekunder oldali korszerűsítése mellett a primer oldali gépészeti elemek cseréje is megvalósul. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 2 362 718,-Ft többletköltséget jelent.
3.8. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítás eredményeként Vállalkozó 20 munkanap határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés II. (A Vállalkozó kötelezettségei) pont 2.3. alpontját az alábbiak szerint módosítják:
3.9. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését a Felek az alábbiak szerint módosítják:
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 16 659 271,-Ft
3.10. Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó a kivitelezési munka 25 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.


Winner: Dél-Szig Korlátolt Felelősségű Társaság