Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-09
Buyer: Tokaj Csurgó Völgy Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45212410

Technical requirements: A közbeszerzés célja a tárgyi beruházás teljeskörű generál kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések, kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
Főbb paraméterek: P+F+4 szintes épület (100 szobával) lapostetős kialakítással, inka stílusú homlokzatképzéssel
A közbeszerzés célja a tárgyi beruházás teljeskörű generál kivitelezési munkáinak elvégzése az alábbi főbb fejezetek szerint:
Szakipari és befejező munkák (víz- hő- és hangszigetelések, ács- tetőfedő és bádogos, homlokzatképzések, kőburkolatok, szárazépítés és festés-mázolás, külső- és belső nyílászárók, lakatos szerkezetek és üvegfalak)
Főbb paraméterek: P+F+4 szintes épület (100 szobával) lapostetős kialakítással, inka stílusú homlokzatképzéssel
Felek a Vállalkozási Szerződésük (továbbiakban „VSZ”) 5.1. pontja szerinti alap műszaki ütemezés első érdemi kivitelezési munkája, („Mélyépítési munkák (munkatérhatárolás, alapozás)”: 2020.6.15.), műszaki tartalma és teljesítései határideje tekintetében megállapítják, hogy az szerződésmódosítás I. pontja alatt rögzített előre nem látható műszaki, szakmai okok miatt az alapozás elkészítése 2020. június 15. napjáig lehetetlenné vált, valamint ugyanezen okok miatt a VSZ 5.1. pontja szerinti alap műszaki ütemezés második érdemi kivitelezési munkája („Térszín alatti vasbeton szerkezetek elkészülte (pince feletti vb födém bebetonozása)” (kötbérterhes) 2020.6.10.), szintén megvalósíthatatlanná vált a kitűzött eredeti időpontra.
Felek a VSZ 5.1. pontja szerinti alap műszaki ütemezés második érdemi kivitelezési munkája („Térszín alatti vasbeton szerkezetek elkészülte (pince feletti vb födém bebetonozása)” és a harmadik érdemi kivitelezési munkája („Teljes épület vasbeton szerkezete elkészülte") tekintetében egyezően úgy ítélik meg, hogy szükséges ennek a mérföldkőnek a műszaki tartalma részbeni változtatása, és mérföldkő változtatott műszaki tartalmához igazodó ütemezés, teljesítési határidők meghatározása.
Felek rögzítik, hogy a VSZ 5.1. pontjában meghatározott módosított tartalmú építési mérföldkövek kötbérterhes teljesítési határidejét az azok műszaki tartalma megvalósításához, a technológiai idők és a helyszíni adottságok miatt objektíve szükséges időtartamban határozták meg. Az ezt követő, egymásra épülő további építési munkafázisokat pedig ehhez igazodóan átütemezték, meghatározták a módosított rész és véghatáridőket az alábbiak szerint.
Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állása (Megrendelői feladat): 2020.3.2.
Térszín alatti vasbeton szerkezetek elkészülte (pince feletti vb födém bebetonozása) (kötbérterhes):2020.6.10
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása (kötbérterhes):2021.12.22
Megrendelő által jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állása (Megrendelői feladat): 2020.3.2.
Teljes épület vasbeton szerkezet elkészülte, kivéve élménymedence, és hozzá tartozó pince (kötbérterhes): 2021.1.8
Használatba vételi engedély beadásához/ megszerzéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadása (kötbérterhes): 2022.2.28


Winner: Aktuál Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság