Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2021-07-30
Buyer: Universitätsklinikum Bonn AöR
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71240000 | 71300000 | 71310000 | 71320000
Estimated value: 1 EUR
Submission deadline: 2021-08-26
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Gesamtmaßnahme „Umbau Radiologie“ umfasst folgende Teilmaßnahmen, die alle zu planen, umzusetzen und somit ganzheitlich anzubieten sind:
Umbau Bereich Neuroradiologie im Erdgeschoss und Einbau von 4 Großgeräten sowie Umbau einer DSA-Anlage
Umbau im 1. Untergeschoss zur Unterbringung der Labore des Instituts für Zelluläre Neurowissenschaften (IZN)
Die Vertragsleistungen sollen die Planung der vorhergehend beschriebenen Umbaumaßnahmen sowie die dazugehörigen Brandschutzsanierungen mit den derzeit bereits im Gebäude laufenden Sanierungs- und Umbaumaßnahmen umfassen und die Koordination derselben, so dass ein kontinuierlicher Bauablauf gewährleistet ist.
Der umzubauende Bereich der Neuroradiologie befindet sich im Erdgeschoss und umfasst in etwa eine Fläche von 685,00 m
Ziel ist, neben der Erneuerung der Geräteinfrastruktur, auch eine Optimierung des Workflows zu erreichen, eine gute Orientierung der Wege für Patienten zu verbessern und die Arbeitsplatzqualität für alle Mitarbeiter zu erhöhen.
Die Umstrukturierung der Neuroradiologie muss unter Sicherstellung des Weiterbetriebs und der medizinischen Vollversorgung erfolgen. Das bedeutet, dass die Umbaumaßnahmen so zu gestalten sind, dass mindestens immer ein Gerät einer Funktion in Betrieb gehalten werden muss. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten kann dies nur durch Flächenerweiterung gewährleistet werden. Mit dem Nutzer der Neuroradiologie wurden bereits die Prioritäten im Hinblick auf den Austausch der Geräte besprochen und festgelegt, welche die Reihenfolge der Bauphasen beeinflusst. Wesentliche Faktoren waren hierbei neben dem zu erwartenden Umfang der einzelnen Maßnahmen auch das jeweilige Gerätealter mit den aktuellen Ausfallquoten und die damit verbundene Dringlichkeit.
Für den Einbau von zwei 3T-MRT mit ausreichend dimensionierten Kabinen und Bedienraumflächen ist es erforderlich auf der vorgesehenen Fläche befindliche Laborräume zu verlagern. Um den Erhalt mindestens eines Bestand-MRT zu gewährleisten, ist daher die Herstellung der Labor-Ersatzräume im Gebäude eine der ersten notwendigen Maßnahmen.
Der notwendige Umbau der vorhandenen, monopolaren Anlage ist nach derzeitigem Stand auch mit baulichen Änderungen verbunden. Die vorhandene biplanare Anlage ist zeitnah zu ersetzen und räumlich zu erweitern.
Der vorhandene Buky Arbeitsplatz wird nicht an derselben Stelle ertüchtigt. Er ist vorgesehen, den bereits eingelagerten Carestream Arbeitsplatz im jetzigen CT-Warteraum zu errichten.
Das derzeitig vorhandene CT-Altgerät soll am Standort verbleiben, um die Redundanz des neuen CT sicher zu stellen. Am Standort soll ein neues Gerät der neuesten Generation eingebaut werden.
Für das beschriebene Vorhaben werden Medizintechnik-Planungsleistungen der LPH 1-9 benötigt, die mit der hier in Rede stehenden Ausschreibung beschafft werden sollen.
Die Gesamtmaßnahme „Umbau Radiologie“ umfasst folgende Teilmaßnahmen, die alle zu planen, umzusetzen und somit ganzheitlich anzubieten sind:
Umbau Bereich Neuroradiologie im Erdgeschoss und Einbau von 4 Großgeräten sowie Umbau einer DSA-Anlage
Umbau im 1. Untergeschoss zur Unterbringung der Labore des Instituts für Zelluläre Neurowissenschaften (IZN)

Eligibility requirements: Auszug aus dem Berufsregister am Sitz des Bewerbers (Handelsregister, ansonsten Handwerkskammer für den Fall, dass den Bewerber keine Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister obliegt) Elektronischer Auszug ist ausreichend.

Award value: 1