Public procurement notice: Prior Information Notice Without Call For Competition
Published: 2020-12-22
Buyer: Staatliche Bauamt München 2
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Die Tierärztliche Fakultät der LMU München am Englischen Garten leidet seit langem unter Platzmangel und technisch unzureichenden Gebäuden. Deshalb wurde bereits seit 1992 begonnen, Klinikbereiche nach Oberschleißheim auszulagern. Mittelfristig sollen alle veterinärmedizinischen Einrichtungen (Kliniken & Institute) auf einem Campus in Oberschleißheim gebündelt werden. Die Erschließungsmaßnahme umfasst die Oberflächengestaltung des Freiraumes, sowie die Leitungsinfrastruktur für die Versorgung des Campus. Auf dem Campus befinden sich Bestandsgebäude, deren Betrieb störungsfrei gewährleistet werden muss. Im Zuge der Ausarbeitung der Erschließungsmaßnahme werden aktuell 3 Gebäude als eigene Maßnahmen geplant: Anatomie/Pathologie, Zentralgebäude, Bibliothek. Zudem sind Leistungen Dritter (z. B. Gemeinde Oberschleißheim) notwendig und in den Projektablauf zu integrieren.
Der AN soll Aufgaben im Zuge der Projektsteuerung unter Berücksichtigung der Beiträge der Projektbeteiligten in den Leistungsphasen 4-9 übernehmen. Der Aufwand der Leistungen wird mit zunehmenden Projektverlauf abnehmen. Zu den Projektbeteiligten gehören neben den Architektur- und Ingenieurbüros der Erschließungsmaßnahme und der bauausführenden Firmen, das StBAM2, die Leistungen Dritter, welche sich aus dem städtebaulichen Vertrag ergeben und die Einflüsse der als eigene Maßnahmen geplanten Gebäude des 2. Bauabschnitts.
Es wird die Koordinationsleistung und die Zusammenführung der nach RL Bau 2020 benötigten Unterlagen gefordert. Zum Aufgabenumfang gehören ebenfalls das Vor- und Nachbereiten eines Koordinations-Jour-Fixe für die Abstimmung der Erschließungsmaßnahme 2.BA Campus, sowie Nachverfolgung der Leistungserbringung und Qualität der Beiträge der fachlich Beteiligten, sowie Einstellen der eigenen Ergebnisse in den Virtuellen Projektraum. Die Koordination eines Entscheidungs- und Änderungsmanagements sowie die Mitwirkung bei behördlichen Genehmigungen.
Des Weiteren die Zusammenführung der Kosten der Beteiligten sowie Steuerung der Einhaltung der Kostenziele, sowie die Planung des Mittelbedarfs und Mittelabfluss.
Sowie Erstellung und Fortschreibung von übergeordneten Terminplänen des 2.BA Campus unter Berücksichtigung der Gebäudeplanungen, der Erschließungsmaßnahme, Leistungen Dritter und der Aufrechterhaltung des bestehenden Klinik- und Institutsbetriebs. Überprüfung und Steuerung der Terminpläne der fachlich Beteiligten. Steuerung des Projektabschlusses und der Projektübergabe.
Hinweis: Da die Vergabeunterlagen erst mit der Auftragsbekanntmachung bereitzustellen sind, funktioniert der von der Vergabeplattform unter Nrn. I.3) und III.2.2) automatisch gesetzte Link auf die Auftragsunterlagen erst nach Auftragsbekanntmachung.
Nachweis der beruflichen Befähigung des Bewerbers und/oder der Mitarbeiter des Unternehmens, insbesondere der für die Dienstleistung verantwortlichen Personen durch Nachweis der Berechtigung zur Führung einer Berufsbezeichnung „Architekt“ (Fachrichtung Hochbau) oder „Bauingenieur“ gemäß der BayKaG, BayIngG und/oder durch Studiennachweise und Bescheinigungen.

Eligibility requirements: Nachweis der beruflichen Befähigung des Bewerbers und/oder der Mitarbeiter des Unternehmens, insbesondere der für die Dienstleistung verantwortlichen Personen durch Nachweis der Berechtigung zur Führung einer Berufsbezeichnung „Architekt“ (Fachrichtung Hochbau) oder „Bauingenieur“ gemäß der BayKaG, BayIngG und/oder durch Studiennachweise und Bescheinigungen.