Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-30
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Es handelt sich um ein Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb, d. h. interessierte Unternehmen sind aufgefordert sich bis zum 30.4.2018, 10.00 Uhr unter Verwendung der zur Verfügunggestellten Teilnahmewettbewerbsunterlagen zu bewerben. Die eigentliche Ausschreibungsphase beginnt nachgeschaltet voraussichtlich am 15.5.2018 mit beschränkten Bieterkreis. Dieser Bieterkreis wiederum ergibt sich auf Grund der im Teilnahmewettbewerb durch die Bewerber erfolgreich nachgewiesenen Eignungskriterien.
Die o. g. Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb stehen unter http://www.deutschebahn.com/bieterportalkostenfrei zum Download zur Verfügung.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
134 – Bf Laim Zugangsbauwerk West: Erweiterung Spritzbetonvernagelung im Bereich „fehlende Stützwand“
Bei Freilegen einer Stützmauer im Bereich Bahnsteig Gleis 1 wurde festgestellt, dass die Maße der Stützmauer nicht mit den in der Bestandsplanung dargestellten Abmessungen übereinstimmt. Daher ist die geplante Sicherung der angrenzenden Baugrube durch Rückverankerung der Wand nicht möglich und wird nun mittels Spritzbetonvernagelung durchgeführt.
134 – Bf Laim Zugangsbauwerk West: Erweiterung Spritzbetonvernagelung im Bereich „fehlende Stützwand“
Bei Freilegen einer Stützmauer im Bereich Bahnsteig Gleis 1 wurde festgestellt, dass die Maße der Stützmauer nicht mit den in der Bestandsplanung dargestellten Abmessungen übereinstimmt. Daher ist die geplante Sicherung der angrenzenden Baugrube durch Rückverankerung der Wand nicht möglich und wird nun mittels Spritzbetonvernagelung durchgeführt.
Die zusätzliche Leistung ist auf Grund einer Diskrepanz zwischen Bestandsunterlagen und angetroffenen Bestand entstanden. Die geänderte Planung und Ausführung muss unmittelbar umgesetzt werden, um die Verzögerung möglichst gering zu halten und den Bauablauf mit komplexen, zeitkritischen und sperrpausenabhängigen Bauphasen einhalten zu können. Die Änderungen und die vertraglich geschuldeten Leistungen müssen aus einer Hand erfolgen. Die geänderte Leistung ist keine funktionsfähige Auftragseinheit, sondern eine Anpassung der hauptvertraglich geschuldeten, komplexen und gewerkeübergreifenden Ausführungsplanung. Ein noch größerer Verzug bei den vorgenannten Arbeiten durch einen zusätzlichen AN wirkt sich direkt auf die anschließenden Leistungen der bereits beauftragten Firma aus. Dies zieht finanzielle Auswirkungen in der Form nach sich, dass Beschleunigungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, um die Fertigstellung in der vorgesehenen Terminschiene gewährleisten zu können.


Winner: Ed Züblin AG