Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-11-06
Buyer: Gmina Miejska Żory
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45230000 | 45231000
Submission deadline: 2020-11-25
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. a w km 14,114 linii kolejowej nr 159
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Dworcowej w Żorach wraz budową przyległego układu drogowego w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. a w km 14,114 linii kolejowej nr 159 w ramach projektu POIIŚ 5.1-35 pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 144 ustawy Pzp
Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, zawartych w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art. 144 ustawy Pzp w nast. przypadkach:
1) wyst. siły wyższej uniemożliwiającej zrealiz. zam. w terminie umownym – spisanie aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zam. o tyle dni, ile trwało usuwanie skutków siły wyższej i/lub ustąpienie siły wyższej;
2) przedłużający się ustawowy czas uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa a w przypadku braku terminu ustawowego wydłużenie czasu powyżej 30 dni – spisanie aneksu do umowy w zakresie terminów wyk. przedmiotu umowy o tyle dni, o ile wydłużył się ustawowy czas lub przekroczony został termin 30dni uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa, na pisemny wniosek Wyk.;
3) wystąpienie kolizji z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – spisanie aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zam. o tyle dnia, ile trwało wstrzymanie robót związane z kolizją z równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
4) konieczność wyk. robót dodat. niezbędnych do prawidłowego wyk. zam. podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia, a które maja wpływ na termin realizacji zam. – spisanie aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zam. o tyle dni, ile trwało wyk. robót dodat.;
5) znalezienie niewybuchów lub znalezisk archeologicznych – spisanie aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zam. o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem niewybuchów lub prowadzeniem badań archeologicznych;
6) wstrzymanie prac bud. przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wyk. – spisanie aneksu do umowy wydłużającego termin wyk. robót o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót;
7) wystąpienie kolizji z niezinwentaryzowanymi urządz. podziemnymi, sieciami i instalacjami – spisanie aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zam. o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót związane z usunięciem kolizji;
8) potrzeba wyk. robót realizowanych na podst. art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy PZP – spisanie aneksu do umowy w zakresie zmiany terminu realizacji zam. o tyle dni, ile trwało wyk. ww. robót;
9) zgłoszony przez Wyk. i potwierdzony przez Zam. wpływ COVID-19 na należyte wyk. umowy dotyczące w szczególności:
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zam.,
b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wyk. obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,