Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Im Bereich von Ötigheim und Rastatt wird der Bau eines ca. 6 km langen Tunnel- und Trogbauwerkes in bergmännischer und offener Bauweise erstellt.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Ursachenforschung aufgrund der Havarie der TVM Ost wurden Erkundungsbohrungen im gesamten Bereich der Vereisungsstrecke RTB- Oströhre durchgeführt. Die Erkundungsbohrungen werden soweit zuganglich mit Temperaturmessketten ausgebaut, um den Temperaturverlauf im Eis der Oströhre zu überprüfen. Durch das Messverfahrens ändert sich der Gesamtcharakter des Auftrages nicht.


Winner: ARGE Tunnel Rastatt – Ed.Züblin AG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
Durch den AN für das Vergabepaket 11 wurde eine Kabeltrasse für die 30 kV Kabeleinspeisug der TÜ1005 errichtet und mit Kabeln belegt. Weiterhin wurde der 10 kV Ring IV erweitert und teilweise erneuert. Mit der AvL wird die Erneuerung der noch aus alten Kabeltypen und in bahnanlagenfernen Trassen liegenden Teillängen angeordnet. Da die neuen Kabel in die bereits durch die ARGE VP11 errichtete Trasse gelegt werden sollen, besteht ein direkter Zusammenhang zu bereits erbrachten Leistungen und noch in Gewährleistung befindlichen Sachanlagen.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112500 | 45221112 | 45234100 | 45236000

Technical requirements: Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen mit Stoffbeistellung durch AG), Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, umfangreicher Erdbau mit Bodenaustausch und Bodenverbesserung (ca. 18 000 m
17FEI25452 Umbau des Streckenabschnittes Abzweig Az (e) – Abzw. Radebeul-Nord (a) – DEK, Bauleistungen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauleistungen: Oberbau ca. 4 000 m (Gleise und 4 Weichen, Neubau einer Eisenbahnüberführung mit einer Stützweite von 21 m, Ertüchtigung weiterer im Bauabschnitt vorhandener Ingenieurbauwerke, ca. 18 000 m
Überarbeitung/ Aktualisierung der vorhandenen Standsicherheitsnachweise für die Bahndämme Str. 6248 und 6251 im Baufeld im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanung


Winner: STRABAG Rail GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Zuge der Abnahme wurde eine La-Stelle auf der Strecke 6360 durch den Abnahmeprüfer gefordert, da die Signalsicht auf das neugegründete Signal C nicht ausreichend gegeben ist. Dementsprechend ist eine La 40 von Leipzig-Thekla km 6,102 nach Taucha km 6,250 auf zu bauen und vorzuhalten. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u.a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen / geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
AvL 530: Errichtung diverser Einfriedungen im Bereich von SÜ Modersohnstraße bis EÜ Karlshorster Straße und Abbruch der Altfundamente im Bereich der BE-Fläche Marktstraße im Zusammenhang mit den Restleistungen zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme Ostkreuz.
Zus. Leistungen Tiefbau in Ergänzung der bereits hergestellten Anlagen in der Gesamtmaßnahme Ostkreuz, damit Aufrechterhaltung der Gewährleistung


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG Regionalbereich Ost
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100 | 45234116 | 71320000

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Rück- und Neubau von Bahnsteigen, Stützwänden, Bahnsteigdächern, Eisenbahnbrücken, Gleisen und Weichen, Signalanlagen, Telekommunikationsanlagen, Oberleitungsanlagen, S-Bahnstromschienenanlagen; Vorsorgemaßnahmen für die Bundesautobahn 100 (Schlitzwände).
Durch den AN für das Vergabepaket 11 wird der Vorplatz Nord für einen zwischenzeitlichen Endzustand hergerichtet. Da die Steuerschränke in diesem Bereich stehen, soll der AN den Umbau realisieren.


Winner: Arge Berlin-Ostkreuz VP 11
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station & Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Während der Herstellung des Gleislängsverbaus an der EÜ Fußweg kam es infolge von Setzungen im Baugrund zu einer Zerstörung des vorhandenen Bahnsteiges auf einer Länge von 20 m. Die Bahnsteigkante und der Bahnsteigbelag mussten zum Ende der, Totalsperrung wieder hergestellt werden. Da dieser Bahnsteig nur eine geringe Breite (1,80 m) hat, muss oberhalb des Gleislängsverbaus eine temporäre Bahnsteigabdeckung einschließlich einer geschlossenen Absturzsicherung für die Reisenden hergestellt werden. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Bei einem Wechsel des AN müsste mindestens diese Teilleistung ausgesetzt werden. Damit müsste das Konzept der Bz mit allen Gewerken neu überarbeitet werden. Bei einer Änderung der Bz ist das Sperrpausenkonzept hinfällig. Damit ist eine komplette betriebliche Neueinordnung der Baumaßnahme erforderlich. Der Umbau des Bf. Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen würde sich für unbestimmte Zeit verzögern.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG; DB Station&Service AG; DB Energie AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45234100

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Es wird die nochmalige Überarbeitung/Anpassung der bereits bestätigten MAS 90 Differenzliste unter Berücksichtigung des Vorgängerprojektes ESTW Mockau erforderlich. Des weiteren wurde die Bereitstellung der Differenzliste im Sonderformat (Hardcopyausdrucke) gefordert. Derartige Leistungen sind bisher vertraglich nicht vereinbart. Die ursprünglich beauftragte Leistung u. a. der Umbau des Bahnhofs Taucha zum SPNV Linienendpunkt entsprechend der verkehrlichen Anforderungen ist weiterhin Teil des Projektziels, jedoch ohne die oben genannten zusätzlichen/geänderten Maßnahmen nicht erreichbar. Somit bleibt der Gesamtcharakter des Auftrages unverändert.


Winner: ARGE Bf. Taucha
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-01
Buyer: Eles, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Country: SI
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 35120000: Surveillance and security systems
Submission deadline: 2019-05-14
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov družbe Eles« po sklopih:
— Sklop A: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov za RTP Kidričevo in RTP Maribor,
— Sklop B: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema ostalih elektroenergetskih objektov za RTP Kleče, RTP Beričevo, RTP Cerkno, RTP Brestanica in RTP Krško.
Sklop A: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov za RTP Kidričevo in RTP Maribor
Sklop A: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov za RTP Kidričevo in RTP Maribor.
Tehnični razpisni pogoji so v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti "Interno" in se nahajajo pri naročniku.
Sklop B: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema ostalih elektroenergetskih objektov za RTP Kleče, RTP Beričevo, RTP Cerkno, RTP Brestanica in RTP Krško
Sklop B: Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema ostalih elektroenergetskih objektov za RTP Kleče, RTP Beričevo, RTP Cerkno, RTP Brestanica in RTP Krško.
Tehnični razpisni pogoji so v skladu s predpisi, ki urejajo tajne podatke, označeni s stopnjo tajnosti "Interno" in se nahajajo pri naročniku.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-04-01
Buyer: Dopravní podnik města České Budějovice a.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34121100: Public-service buses
Submission deadline: 2019-05-15
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 10 nízkopodlažních autobusů a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 5 ks článkových nízkopodlažních autobusů b. 5 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů je uvedena v Technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.1a) a 1b) a nedílnou součást Zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené autobusy ke dni dodání zadavateli splňovaly veškeré podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a v městské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky včetně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a současně musí být bez jakýchkoliv technických či jiných úprav způsobilé k provozu v síti zadavatele. Předmět koupě musí být Prodávajícím dodán za shora uvedených podmínek plně nový, bez jakýchkoli faktických a právních vad a plně způsobilý k řádnému užívání spolu s veškerými potřebnými doklady
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-04-01
Buyer: Letiště Praha, a.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34144210: Road-sweeping vehicles
Submission deadline: 2019-04-11
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Předmětem Veřejné zakázky je dodávka dvou zásahových požárních automobilů - nosičů kontejnerů včetně dalšího příslušenství, které jsou specifikované v Příloze Zadávací dokumentace (dále jen „Zařízení“), včetně zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů, a to po dobu 8 let od dodání Zařízení. Zařízení je požadováno v provedení ADR (FL) ve specifikovaném provedení nosič kontejnerů s nakládacím jeřábem a nosič kontejnerů bez nakládacího jeřábu. Pokud je na automobilech požadována stejná technologie, musí být totožná a to včetně vzhledu ovládacích prvků a výstražných zařízení. Automobily budou označeny číslicemi 14 a 18 s tím, že nosič kontejnerů v provedení 8x6 s nakládacím jeřábem bude označen číslem 18 a nosič kontejnerů v provedení 6x6 bude označen číslem 14.
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2019-04-01
Buyer: ProRail B.V.
Country: NL
Contract type: Supplies
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 72000000
Submission deadline: 2019-04-29
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Binnen ProRail is het bedrijfsonderdeel Stations eigenaar van alle perrons op meer dan 400 stations in Nederland. Het aantal reizigers dat gebruik maakt van het spoor blijft de komende jaren sterk groeien. Daardoor is er vanuit ProRail Stations een behoefte om de reizigersstromen op haar stations, en dan vooral de perrons, elektronisch te monitoren om meer (real time) inzicht te krijgen in het gebruik van stations. Op basis van de te verkrijgen (meta)data en de analyse daarvan wil ProRail mogelijke transferknelpunten tijdig onderkennen. Van gegadigden wordt verwacht dat zij de benodigde hard- en software leveren om aan deze data en analyse behoefte invulling te geven. Uitgangspunt is dat sensoren gebruik maken van het ProRail netwerk en de data real time op ProRail systemen wordt ontvangen en verwerkt. Op locaties waar geen netwerk is dient het dataverkeer draadloos te geschieden. Het plaatsen van hardware op de stations maakt geen deel uit van de opdracht.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-04-01
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221200: Tunnel construction works | 45221242

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S.2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertag nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf dieser Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden
Da es sich hier um zusätzliche Vermessungs- und Bestandsaufnahmeleistungen zur mangelfreien Erbringung der Hauptvertragsleistung handelt, sind dies Zusammenhangsarbeiten. Die Leistungen sind zur Weiterführung aller mit dem Bau der Gesamttrasse in Verbindung stehenden Leistungen erforderlich, die Synergieeffekte aus zu den anderen noch zu erbringenden Leistungen sind vorhanden. Somit können diese Leistungen nur beim AN ARGE Freie Strecke angesiedelt werden. Bei einer getrennten Vergabe wäre eine erneute BE mit zusätzlichen Gerätetransporten erforderlich. Behinderungen durch einen zusätzlichen Dritten im Baufeld wären zur Erbringung der Gesamtleistung nicht zu vermeiden. Das Gewährleistungsrisiko für die Gesamt-Neubautrasse in diesem Bereich wäre nicht mehr zuzuordnen. Die Leistungen sind zur Erbringung der vertraglichen Leistungen unbedingt erforderlich.


Winner: Grötz GmbH & Co.KG
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-01
Buyer: GVB
Country: NL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71731000 | 72224200: Systems quality assurance planning services | 72225000: Systems quality assurance services
Submission deadline: 2019-05-13
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: GVB Activa BV zoekt voor de gehele bouwperiode van de CAF M7 voertuigen technische adviseurs die namens GVB de kwaliteitsbewaking vormgeven en ook kwaliteitscontroles uit dienen te voeren tijdens het productieproces bij CAF in Spanje en na aflevering incidenteel in Amsterdam. De technisch adviseurs worden aangestuurd door en rapporteren aan de Technisch Manager van het projectteam M7.
Een volledige beschrijving van de werkpakketten en werkzaamheden is opgenomen in hoofdstuk 2 van Bijlage 5 - Programma van Eisen.
Het doel van deze opdracht is het kunnen voorzien in de behoefte voor kwaliteitsbewaking en kwaliteitscontroles tijdens de productie van de nieuwe metrovoertuigen van GVB, de M7-serie. GVB wil dit doen door het aangaan van een overeenkomst met één partij voor het uitvoeren van deze dienstverlening. De ingangsdatum van de nieuwe overeenkomst staat gepland op uiterlijk 1-7-2019 en duurt voort totdat Opdrachtnemer de opdracht heeft voltooid (opleveringsdatum laatste CAF M7 metrovoertuig.
Het is mogelijk – afhankelijk van besluitvorming alsmede het (alsdan) beschikbare budget – dat er voor gekozen wordt (een deel van) de voertuigen te verlengen van 60 meter naar 120 meter door toevoeging van 3 extra wagenbakken.
Dit kan zowel betrekking hebben op (een deel van) het basispakket als op (een deel van) optiepakket 1. Het is ook mogelijk dat een eventuele verlenging van (een deel van) de voertuigen plaatsvindt na levering van de voertuigen door CAF of zelfs na ingebruikname van de voertuigen door GVB.

Eligibility requirements: Zie aanbestedingsleidraad
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2019-04-01
Buyer: GRDF
Country: FR
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 72267000: Software maintenance and repair services | 72611000: Technical computer support services
Estimated value: 22000000 EUR
Submission deadline: 2019-04-17
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: GRDF souhaite renouveler les marchés de prestations TMA et en partie de conduite applicative et de support:
— de CIIAM: l’application de Gestion de la maintenance par ordinateur (GMAO) est une application cœur de métier au sein des SI GRDF basée essentiellement sur le module SAP PM. Elle permet aujourd’hui d’avoir une vision fiable du patrimoine des ouvrages de GRDF. L’application CII permet la collecte des bons d’intervention de l’USG (Urgence sécurité gaz),
— de Rapsodie: l’application Rapsodie est une application dédiée aux fonctions supports (finance, achats, gestions d’affaires, ventes hors énergie), et également sur une dimension RH (gestion des temps, reporting d’activité) et sur d’autres aspects divers (suivi de contrats, GED,...) du système d’information basée essentiellement sur les modules SAP HR, PS, MM, SD, FI, CO, AA, PM.
Les travaux sont répartis en trois types d'activité: maintenance logiciel, conduite applicative, support de niveau 2.
Back office = monde (selon les consignes du cahier des charges, nearshore: fuseau horaire +/- 3 heures).
— si cas de redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés au titre d'un redressement judiciaire accompagné d'une traduction certifiée si le candidat n'est pas établi en France,
Paiement par virement bancaire conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce et à 60 jours date de réception de facture.
En cas de groupement d'entreprises et après attribution du marché, ce groupement devra revêtir la forme de groupement solidaire pour la bonne exécution du marché.
Il est possible d'effectuer un référé pré-contractuel ou un référé contractuel conformément à l'ordonnance n

Eligibility requirements: — extrait du K-BIS ou équivalent, — si cas de redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés au titre d'un redressement judiciaire accompagné d'une traduction certifiée si le candidat n'est pas établi en France, — informations et documents listés dans le dossier de candidature.

Award value: 22000000