Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-12-23
Buyer: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky je oprava vybraného úseku silnice II/345 v kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k. ú. Chotěboř a Bílek. Začátek opravovaného úseku se nachází v km 24,001 provozního staničení v místě ukončení samostatné stavební akce „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustek 345-039P, Bílek“, konec opravovaného úseku je v km 25,405 provozního staničení asi 400 m za obcí Bílek. V koordinaci s prováděním opravy silnice II/345 v km 24,001 - 25,405 budou probíhat dvě další stavební akce. Jedná se především o akci „Rekonstrukce přivaděče Chotěboř a nový zásobní řad Bílek“ - investorem této stavby jsou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. Druhou stavební akcí je „Bílek - prodloužení chodníku na parc. č. 159/7“, investorem je Město Chotěboř. S ohledem na realizaci akce „Rekonstrukce přivaděče Chotěboř a nový zásobní řad Bílek“ bude možno zahájit stavební práce v úseku provozního staničení km 24,605 - 25,405 od 01. 08. 2022 a v úseku provozního staničení km 24,001 - 24,605 od 01. 09. 2022.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem veřejné zakázky je oprava vybraného úseku silnice II/345 v kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k. ú. Chotěboř a Bílek. Začátek opravovaného úseku se nachází v km 24,001 provozního staničení v místě ukončení samostatné stavební akce „II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustek 345-039P, Bílek“, konec opravovaného úseku je v km 25,405 provozního staničení asi 400 m za obcí Bílek. V koordinaci s prováděním opravy silnice II/345 v km 24,001 - 25,405 budou probíhat dvě další stavební akce. Jedná se především o akci „Rekonstrukce přivaděče Chotěboř a nový zásobní řad Bílek“ - investorem této stavby jsou Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. Druhou stavební akcí je „Bílek - prodloužení chodníku na parc. č. 159/7“, investorem je Město Chotěboř. S ohledem na realizaci akce „Rekonstrukce přivaděče Chotěboř a nový zásobní řad Bílek“ bude možno zahájit stavební práce v úseku provozního staničení km 24,605 - 25,405 od 01. 08. 2022 a v úseku provozního staničení km 24,001 - 24,605 od 01. 09. 2022.
Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí  dodatku (vícepráce a méněpráce dle ZBV 1 až 4).
Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu odevzdání geometrického plánu z důvodu nepředvídatelných okolností v souvislosti s pozemky 158/3 a 160/1, které vyvstaly při zahájení projednávání geometrického plánu.
Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je uvedeno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí  dodatku (vícepráce a méněpráce dle ZBV 1 až 4).
Smluvní strany se dále vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínu odevzdání geometrického plánu z důvodu nepředvídatelných okolností v souvislosti s pozemky 158/3 a 160/1, které vyvstaly při zahájení projednávání geometrického plánu.


Winner: Porr a.s.