Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-06
Buyer: Adif - Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services | 71311230

Technical requirements: CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE NUEVA ESTACIÓN DE SANT ANDREU COMTAL DE BARCELONA Y SU SUPERESTRUCTURA DE VÍA Y ELECTRIFICACIÓN
MODIFICACIÓN Nº 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DE NUEVA ESTACIÓN DE SANT ANDREU COMTAL DE BARCELONA Y SU SUPERESTRUCTURA DE VÍA Y ELECTRIFICACIÓN
Por otra parte, el Proyecto Modificado de obra de la estación se encuentra en fase de redacción, por lo que se ha realizado una ampliación de plazo del contrato de obra, debido principalmente a que no se dispone de la aprobación económica de dicho
Proyecto. Es necesario reflejar esta ampliación de plazo en el contrato de la Asistencia Técnica para continuar con los trabajos de Consultoría y Asistencia hasta el final de la obra. Estos trabajos se alargarán más allá de la fecha prevista para el final del contrato
de la Asistencia (abril de 2022), siendo la nueva fecha prevista de finalización de los mismos el próximo mes de junio de 2022 (incluyendo informes finales).
Los trabajos de obra del Proyecto Constructivo de vía y electrificación se han iniciado, y está previsto que se ejecuten a lo largo del año 2022. Es por este motivo que es necesario prever los trabajos de Consultoría y Asistencia para la obra de vía y electrificación hasta octubre de 2022.
Por otra parte, con el fin de controlar, coordinar y garantizar la viabilidad técnica, constructiva y temporal de ambas actuaciones, dentro del entorno de las obras de la “Sagrera-Sant Andreu Comtal” en Barcelona, se considera necesario la realización de informes específicos sobre aspectos concretos de las mismas, para las que el Consultor deberá redactar los correspondientes informes, cuyas recomendaciones técnicas y constructivas deberán referirse a las medidas que será necesario contemplar de cara a garantizar una correcta coordinación y compatibilidad de ambos proyectos y obras, por lo que es necesario un nuevo precio a incluir en la tramitación de la modificación Nº2 del contrato de Consultoría y Asistencia.
Por todo lo anterior, y para poder llevar a cabo el adecuado control y vigilancia de las obras dentro de los plazos previstos, se hace necesario la tramitación de un Proyecto Modificado Nº2 al contrato de CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS
DE LOS PROYECTOS DE NUEVA ESTACIÓN DE SANT ANDREU COMTAL DE BARCELONA Y SU SUPERESTRUCTURA DE VÍA Y ELECTRIFICACIÓN para adaptarlo a las necesidades existentes de las obras a la que presta su servicio.
La tramitación de esta modificación nº2 se ampara en el apartado 7.1.3 del Pliego de Condiciones Generales que establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones no previstas en concreto en los apartados (b) y (c) que suscriben lo siguiente:b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato.”c) Cuando las modificaciones no sean sustanciales En este caso se tendrá que justificar la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.


Winner: UTE TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. - (TYPSA (50%) – TEC CUATRO, S.A. (50%))