Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-12
Buyer: Povodí Moravy, s.p.
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45246000: River regulation and flood control works

Technical requirements: Stavba protipovodňových opatření podél vodního toku Olšava slouží k ochraně města Uherský Brod před povodněmi, navrhována je na ochranu města před průtoky v Olšavě mezi Q20 a Q50. Jedná se o novostavbu protipovodňových opatření typu liniové hráze a ochranných zdí, součástí bubou dvě čerpací stanice s technologií.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
K přečerpávání zachycených vod ze stokové sítě města Uherský Brod budou za povodňových stavů v řece Olšavě sloužit dvě povodňové čerpací stanice ČS1 a ČS2. Čerpací stanice ČS2 má být umístěna na odlehčovací větvi DN 1800/1400 pravobřežní kmenové stoky DN 1700. Vlastní odlehčení sváděných odpadních vod zajišťuje stávající odlehčovací komora OK5A, v níž se obě větve stokové sítě setkávají. Za odlehčovací komoru se trasa kmenové stoky šikmo natáčí ve směru z vnitřního území pravého břehu k břehové linii toku, kterou níže po proudu lemuje až po městskou čistírnu odpadních vod. Naproti tomu odlehčovací větev směřuje za odlehčovací komorou  v mírném povodním odklonu přímo do koryta toku. Obě linie stok tím ohraničují území trojúhelníkového tvaru, jehož horní vrchol představuje odlehčovací komoru a dolní přeponu znázorňuje linie říčního břehu. Na této ploše bylo v rámci projektové dokumentace navrženo umístění čerpací stanice ČS2 s tím, že odlehčovací stoka musí procházet osou průtočné komory čerpací stanice.
V průběhu provádění zemních a průzkumných prací však bylo zjištěno, že odlehčovací stoka se ve skutečnosti oproti projektovým podkladům více přimyká k větvi kmenové stoky, čímž se zužuje prostor mezi oběma stokami pro umístění nové čerpací stanice. Na základě těchto zjištěných skutečností bylo v rámci realizační projektové dokumentace upraveno navrhované umístění čerpací stanice. Čerpací stanice byla posunuta po linii odlehčovací stoky co nejblíže k břehové hraně toku. Touto úpravou polohy se podařilo čerpací stanici do vymezeného území umístit, aniž by se dotýkala objektu kmenové stoky. Navrhovanou úpravou se však zúžil odstup mezi spodní stavbou čerpací stanice a kmenovou stokou na minimum, takže zde již nebyl prostor pro zapažení stavební jámy beraněnou štětovou stěnou tak, jak předpokládala zadávací projektová dokumentace. Stěny stavební jámy proto musely být v úseku minimálního odstupu obou objektů zajištěny v úrovni pod základovou spárou stoky technologií tryskové injektáže prováděné šikmo z povrchu původního terénu. Takto vytvořené sloupy z cementové injektážní směsi plně nahradily v kritickém úseku původně navržené pažení stavební jámy z ocelových štětovnic. Část beraněných štětovnic bylo nutné z důvodu minimální vzdálenosti od vybetonované stěny a nemožnosti je demontovat ponechat v terénu jako trvalé.
K přečerpávání zachycených vod ze stokové sítě města Uherský Brod budou za povodňových stavů v řece Olšavě sloužit dvě povodňové čerpací stanice ČS1 a ČS2. Obě linie stok tím ohraničují území trojúhelníkového tvaru, jehož horní vrchol představuje odlehčovací komoru a dolní přeponu znázorňuje linie říčního břehu. Na této ploše bylo v rámci projektové dokumentace navrženo umístění čerpací stanice ČS2 s tím, že odlehčovací stoka musí procházet osou průtočné komory čerpací stanice. V průběhu provádění zemních a průzkumných prací však bylo zjištěno, že odlehčovací stoka se ve skutečnosti oproti projektovým podkladům více přimyká k větvi kmenové stoky, čímž se zužuje prostor mezi oběma stokami pro umístění nové čerpací stanice. Na základě těchto zjištěných skutečností bylo v rámci realizační projektové dokumentace upraveno navrhované umístění čerpací stanice. Čerpací stanice byla posunuta po linii odlehčovací stoky co nejblíže k břehové hraně toku. Touto úpravou polohy se podařilo čerpací stanici do vymezeného území umístit, aniž by se dotýkala objektu kmenové stoky. Navrhovanou úpravou se však zúžil odstup mezi spodní stavbou čerpací stanice a kmenovou stokou na minimum, takže zde již nebyl prostor pro zapažení stavební jámy beraněnou štětovou stěnou tak, jak předpokládala zadávací projektová dokumentace. Stěny stavební jámy proto musely být v úseku minimálního odstupu obou objektů zajištěny v úrovni pod základovou spárou stoky technologií tryskové injektáže prováděné šikmo z povrchu původního terénu. Takto vytvořené sloupy z cementové injektážní směsi plně nahradily v kritickém úseku původně navržené pažení stavební jámy z ocelových štětovnic. Část beraněných štětovnic bylo nutné z důvodu minimální vzdálenosti od vybetonované stěny a nemožnosti je demontovat ponechat v terénu jako trvalé.
Objednatel tuto změnu zařazuje pod § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (ze sondáže stávajících stok byl zjištěn jiný průběh obou kanalizací, který neumožňoval vybudovat čerpací stanici v projektované poloze, proto byla projektantem navržena poloha nová, ze které vyplynulo, že část budované stěny přimklé ke kmenové stoce bude nutné z důvodu těsné blízkosti k této stoce vybudovat v pažené jámě zajištěné tryskovou injektáží oproti projektované štětovnicové stěně). Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny činí 0,5 %, a tedy nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.


Winner: IMOS Brno, a.s.