Public procurement notice: Additional Information
Published: 2018-09-04
Buyer: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33151000: Radiotherapy devices and supplies
Submission deadline: 2018-09-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest dostawa akceleratora liniowego wysokoenergetycznego z wyposażeniem dla Klinicznego Zakładu Radioterapii Podkarpackiego Centrum Onkologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / parametry wymagane – graniczne, parametry oceniane przedstawiono w Załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0134/17-00 Projektu „Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”
W ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Akcelerator zostanie zamontowany w nowo budowanym obecnie bunkrze nr 4. Termin zakończenia inwestycji budowlanej do 31.3.2019 r. W związku z tym wymaga się dostawy i uruchomienia akceleratora do 15.6.2019 r.,a w terminie tym winna być zrealizowana:
a. Dostawa do Szpitala ramy akceleratora do 15.11.2018 r. i rozpoczęcie jej montażu w pomieszczeniu budowanego bunkra nr 4 – w terminie do 30.11.2018 r.
b. Zgłoszenie przez dostawcę akceleratora gotowości do jego montażu do 15.3.2019 r. oraz dostawa i rozpoczęcie montażu akceleratora od 30.3.2019 r.
c. Ostateczny i nieprzekraczalny termin uruchomienia i oddania do użytkowania akceleratora Zamawiającemu przez wykonawcę 15.6.2019 r.
Akcelerator zostanie zamontowany w nowo budowanym obecnie bunkrze nr 4. Termin zakończenia inwestycji budowlanej do 31.3.2019 r. W związku z tym wymaga się dostawy i uruchomienia akceleratora do 15.6.2019 r.,a w terminie tym winna być zrealizowana:
a. Dostawa do Szpitala ramy akceleratora najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem jej montaży w pomieszczeniu budowanego bunkra nr 4. Zamawiający w terminie nie później niż 23.11.2018 r. poinformuje Wykonawcę, że pomieszczenia bunkra spełniają wymagania instalacyjne ramy montażowej określone przez producenta akceleratora. W przypadku przekroczenia terminu poinformowania Wykonawcy, że pomieszczenia bunkra spełniają wymagania instalacyjne ramy montażowej, Strony pisemnie uzgodnią terminy wykonania jej montażu.
b. Zgłoszenie przez dostawcę akceleratora gotowości do jego montażu do 15.3.2019 r. oraz dostawa i rozpoczęcie montażu akceleratora od 30.3.2019 r.
c. Ostateczny i nieprzekraczalny termin uruchomienia i oddania do użytkowania akceleratora Zamawiającemu przez Wykonawcę 15.6.2019 r.
e. Terminy określone w pkt b i c obowiązują, jeśli Zamawiający w terminie nie później niż 15.3.2019 r. przekaże Wykonawcy pomieszczenia bunkra spełniające wymagania instalacyjne producenta akceleratora. W przypadku przekroczenia terminu przekazania pomieszczeń bunkra spełniających wymagania instalacyjne producenta akceleratora, Strony pisemnie uzgodnią terminy wykonania zamówienia.
f. W przypadku niespełnienia wymagań instalacyjnych producenta akceleratora przez pomieszczenia, w których ma zostać zainstalowany akcelerator, strony pisemnie uzgodnią nowe terminy wykonania zamówienia, jednak nie będą one wcześniejsze niż przesunięte o liczbę dni opóźnienia w przekazaniu pomieszczeń spełniających wymagania instalacyjne producenta akceleratora.
C. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego (art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp):
a) oferowany przedmiot zamówienia odpowiadał opisowi przedmiotu zamówienia i wymaganiom przedstawionym w Załączniku nr 1 do SIWZ.