Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-03-30
Buyer: Helmholtz Zentrum München (GmbH) Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71541000: Construction project management services

Technical requirements: Das Helmholtz Zentrum München beabsichtigt, mit der Entwicklung des Helmholtz Pioneer Campus (HPC)die Forschungsaktivität internationaler, junger Top-Talente zu konzentrieren und so eine Modelleinrichtungzur Förderung zukünftiger wissenschaftlicher Eliten im Bereich der Gesundheitsforschung zu schaffen. DasHPC soll ca. 10 700 qm BGF umfassen. Die notwendigen Planungsleistungen (Generalplanung) wurden aneinen Auftragnehmer vergeben und wurden z. T. bereits erbracht. Die hier in Rede stehende Leistung eines Projektsteuerers dient der Unterstützung des Auftraggebers in seiner Rolle als Bauherr, vornehmlich in den Bereichen Kosten und Termine sowie ggf. Projektkommunikation.
Für die Bewerbung ist der Teilnahmeantrag (Formblatt) zu verwenden, formlose Bewerbungen sowie unvollständige werden nicht berücksichtigt. Bewerbungen sind ausschließlich elektronisch unterwww.phase1.de/hpc einzureichen.
Bei der Zusammenstellung der Unterlagen ist darauf zu achten, dass nur Erklärungen und Nachweise eingereicht werden, die für die Bewerbung notwendig sind. Zusätzliche Informationen, die nicht dem Nachweis der geforderten Angaben dienen, werden nicht berücksichtigt. Die Nachweise können auch in Kopie eingereicht werden. Der Auftraggeber kann, wenn er dies für erforderlich hält, zur Überprüfung die Nachreichung des Originals verlangen. Mehrfachbewerbungen sind nicht zugelassen und führen zum Ausschluss der Bewerbungen, an denen sich das entsprechende Unternehmen beteiligt hat. Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, werden nicht zugelassen. Bei fremdsprachigen Bescheinigungen ist eine Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen.
Auf der Internetseite www.phase1.de/hpc können zunächst folgende Unterlagen (Anlagen) abgerufen werden:
Die Bindefrist (3 Monate) gemäß IV.2.6) dieser Veröffentlichung bezieht sich auf das Datum des Eingangs des Angebots gem. §17 Abs.14 VgV.
Das deutsche Vergaberecht regelt die Frist für die Einlegung von Rechtsbehelfen in §160 Absatz 3 GWB wie folgt:
1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
— Fortschreiben des Steuerungsterminplans unter Berücksichtigung des Terminplans der Planungsbeteiligten für den PIanungs- und Bauablauf,
— Terminsteuerung mit Soll-lst-Vergleichen betreffend Ausfühngsplanung sowie Vorbereitung der Vergabe.
Im Rahmen der Projektbearbeitung war festzustellen, dass große Teile der Projektstufe 1 Projektvorbereitung im Handlungsbereich A Organisation, sowie Teilbereiche von C Kosten und D Termine noch nicht erbracht worden sind oder, Bedingt durch die lange Vorlaufzeit, erneut erbracht oder überarbeitet werden müssen. Im Handlungsbereich B Qualitäten erscheint es überdies für den Projekterfolg wichtig, auch die Bewertung der Planungsund Ausführungsqualität vorzunehmen. Hierdurch entsteht ein Mehraufwand, welcher in der bisherigen Beauftragung nicht enthalten ist.
Die Leistungen wurden bei der Ausschreibung nicht berücksichtigt, diese sind aber erforderlich um das Projektcontrolling stringend darstellen zu können. Diese Leistung greift in die beauftragte Leistung ein bzw. ist Grundlage der beauftragten Leistung.


Winner: Seitz und Müller Projektmanagement GmbH