Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-05-06
Buyer: OBČINA ILIRSKA BISTRICA
Country: SI
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45231000 | 45231100

Technical requirements: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας
Povezovalni vodovod za naselje Koseze in povezovalni vodovod za oskrbo naselja Dolnji Zemon in Zemonska Vaga
Povezovalni vodovod za naselje Koseze in povezovalni vodovod za oskrbo naselja Dolnji Zemon in Zemonska Vaga.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti".
Povezovalni vodovod za naselje Koseze in povezovalni vodovod za oskrbo naselja Dolnji Zemon in Zemonska Vaga
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
Povezovalni vodovod za naselje Koseze in povezovalni vodovod za oskrbo naselja Dolnji Zemon in Zemonska Vaga
Naročnik in izvajalec se s sklenitvijo Dodatka št. 1 k osnovni pogodbi dogovorita za podaljšanje roka za izvedbo. Razlog za podaljšanje roka za izvedbo je dejstvo, da je bilo sprva predviden pričetek izvajanja predmeta Osnovne pogodbe v mesecu juniju 2021. Ker pa je zaradi okoliščin opredeljenih v sklenjenem Dodatku št. 1 k osnovni pogodbi nastal zamik pri oddaji javnega naročila in se je posledično zamaknil tudi rok za pričetek izvajanja del po Osnovni pogodbi, sta se pogodbeni stranki dogovorili za podaljšanje roka za izvedbo in sicer je novi rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti najkasneje do 30. 4. 2023.
Pri oddaji javnega naročila in sklenitvi pogodbe je zaradi okoliščin opredeljenih v sklenjenem Dodatku št. 1 k osnovni pogodbi nastopil zamik od predvidenega terminskega plana. Navedeno pomeni, da se izvajalcu skrajšuje rok za izvedbo, pri čemer pa tovrsten razlog ne izhaja iz sfere izvajalca, prav tako pa ga naročnik ni mogel predvideti vnaprej. Ker v skrajšanem roku objektivno ni mogoče izvesti predmeta pogodbe v celoti in ker razlog za to, da ima izvajalec na voljo krajši rok od predvidenega v okviru javnega naročila, ne izhaja ne iz sfere izvajalca, ne iz sfere naročnika, temveč je posledica spremenjenih okoliščin, kot izhajajo iz sklenjenega Dodatka št. 1, se pogodbeni stranki dogovorita, da se končni rok za izvedbo primerno prilagodi glede na zamik pri datumu sklepanja Osnovne pogodbe. Pogodbeni stranki torej roka za izvedbo dejansko ne podaljšujeta temveč ga prilagajata glede na dejstvo, da se je sklenitev pogodbe in s tem pričetek izvajanja del zamaknil.


Winner: GRAFIST, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.