Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-11-30
Buyer: Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45112710 | 45200000: Building and civil engineering work | 45231000

Technical requirements: 1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” zadanie 67 ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
2. Zakres umowy obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych 2xDN80/160, 2xDN50/125 z instalacją alarmową impulsową i kanalizacja teletechniczną.
1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyłącza ciepłowniczego dla projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” zadanie 67 ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.
2. Zakres umowy obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych 2xDN80/160, 2xDN50/125 z instalacją alarmową impulsową i kanalizacja teletechniczną wg projektu wykonawczego zamiennego sporządzonego przez POI DARCO z dnia 20.10.2017 r.
Zmianie uległ § 1 Przedmiot umowy ust. 2: „Zakres umowy obejmuje budowę przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych 2xDN80/160, 2xDN50/125 z instalacją alarmową impulsową i kanalizacja teletechniczną wg projektu wykonawczego zamiennego sporządzonego przez POI DARCO z dnia 20.10.2017 r.”. Równocześnie zmianie uległ termin realizacji zamówienia określony w § 2 Terminy umowne. Z uwagi na powierzenie do realizacji Wykonawcy prac dodatkowych zmianie uległo wynagrodzenie wskazane w § 10 Wynagrodzenie. Powyższe zmiany wprowadzone zostały Aneksem nr 3 z dnia 31.7.2018 r.
Dla umowy zostały sporządzone jeszcze 2 aneksy. Aneks nr 1 z dnia 20.12.2017 r., w którym zmianie uległ termin realizacji zamówienia określony w § 2 Terminy umowne. Aneks nr 2 z dnia 25.4.2018 r., w którym zmianie uległ termin realizacji zamówienia określony w § 2 Terminy umowne.
Zmiana wykonawcy spowodowałaby znaczne podwyższenie kosztów realizacji zadania z uwagi na konieczność poniesienia przez nowego wykonawcę kosztów związanych z przygotowaniem zaplecza budowy, kosztu wynajmu i transportu sprzętu budowlanego na teren realizacji zamówienia, dodatkowo czas realizacji zamówienia mógł spowodować trudności z pozyskaniem materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia przez nowego wykonawcę. Jednocześnie w sąsiedztwie zadania trwała inna, duża inwestycja drogowa, i wprowadzenie dodatkowego sprzętu i pracowników byłoby technicznie trudne do koordynacji. Termin realizacji zamówienia został wyznaczony zgodnie ze zobowiązaniem Zamawiającego wynikającego z odpisanej umowy przyłączeniowej i terminem dostawy ciepła do odbiorcy, w związku z tym wybór nowego wykonawcy i związany z tym czas na przeprowadzenie postępowania, a także na przygotowanie się nowego Wykonawcy do realizacji prac dodatkowych byłby zagrożeniem dla określonego w umowie przyłączeniowej terminu.


Winner: „Hydrafbud” Sp. z o.o.