Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-10-17
Buyer: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Country: GR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35720000: Intelligence and surveillance systems

Technical requirements: Εγκαταστάσεις του Ηλεκτρονικού Συνεργείου στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα γίνει η μεταφορά του εξοπλισμού και οι εργασίες για την εγκατάστασή στα πλωτά μέσα
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Δράση «Ενίσχυση παραμέτρων του EUROSUR μέσω της προμήθειας ηλεκτροοπτικών συστημάτων για τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων», η οποία έχει ενταχθεί στον Ειδικό Στόχο 2 «Σύνορα» και στον Εθνικό Στόχο 1 «EUROSUR» του «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020»Κωδικό MIS/ΟΠΣ: 5069280
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός εναρίθμου: 2020ΣΕ78920002, ΣΑΕ 789/2), ύψους #16.400.000,00€#, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.: 99585/24-09-2020 (ΑΔΑ: 6A1M46ΜΤΛΡ-83H) Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων.
Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση τού προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, άλλως, θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης, οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. Ειδικότερα, για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου, που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης.
Εγκαταστάσεις του Ηλεκτρονικού Συνεργείου στο ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ/ΔΗΔΕΠ. Με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου θα γίνει η μεταφορά του εξοπλισμού και οι εργασίες για την εγκατάστασή στα πλωτά μέσα
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 2832.3/63013/2023/11-9-2023 (ΑΔΑ 6ΟΥΤ4653ΠΩ-6ΓΧ) Απόφαση Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου αποφασίσθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου της πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) τμηματικής παράδοσης του Είδους Α΄ για την προμήθεια τριάντα έξι (36) μόνιμων ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, της αριθ. Τ04/2023 Σύμβασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου άνευ επιβολής κυρώσεων, καθώς κατά την έννοια του άρθρου 206 παρ. 4 του ν. 4412/2016 συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, οι οποίοι «καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών» από τον ανάδοχο, όπως αυτοί εκτίθενται στο από 26-4-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας και τεκμηριώνονται αναλυτικά στο από 8-5-2023 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής.
κατόπιν του αριθ. πρωτ.: S031733/25-7-2023 αιτήματος της αναδόχου εταιρείας γνωστοποιήθηκε ότι εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών καύσωνα, η τήρηση ωστόσο των μέτρων (τηλεργασία, διακοπή εργασιών σε εν γένει θερμούς χώρους, αποφυγή μετακινήσεων, κτλ), λόγω της ανάγκης εγκατάστασης των Η/Ο συστημάτων σε επιπλέον τύπους σκαφών, ως εκ τούτου αιτήθηκε την μετάθεση του χρόνου της πρώτης (1ης) και δεύτερης (2ης) τμηματικής παράδοσης του Είδους Α΄ για την προμήθεια τριάντα έξι (36) μόνιμων ηλεκτρο-οπτικών συστημάτων πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, της αριθ. Τ04/2023 Σύμβασης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./ΔΙ.Π.Ε.Α. 2ου , κατά είκοσι (20) ημέρες, για έκαστη παράδοση, από τον περιγραφόμενο στο άρθρο 4 της Σύμβασης χρόνο, ήτοι μέχρι 11-9-2023 για την πρώτη (1η) τμηματική παράδοση και μέχρι 12-10-2023 για τη δεύτερη (2η) τμηματική παράδοση λόγω «ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων».


Winner: «MILTECH HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»