Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-15
Buyer: Biomass Energy, k.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 44163120 | 44621200 | 45000000: Construction work | 45232151

Technical requirements: Teplárna sever - Rekonstrukce kotle na biomasu, rozvody tepla, DPST, posilovací stanice; registrační číslo projektu: CZ.01.3.09/0.0/0.0/18_181/0016714
Teplárna Sever, Třebíč, část Nové Dvory, katastrální území Třebíč 769 738, dotčené parcely: St. 6346/1, St. 7613, 2493
Výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalace předávacích stanic v napojovaných objektech a instalace posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Výstavba rozvodů tepla pro napojení nových odběratelů v Třebíči, instalace předávacích stanic v napojovaných objektech a instalace posilovací stanice v souvislosti s rozšiřováním tepelné sítě.
Akce „Přípojka Hrotovická 160“: V rámci projektu nebudou realizovány dvě přípojky tepla v dimenzi DN 32. Důvodem je kompletní přestavba a rozšíření areálu vlastníkem; Akce „Přípojka SOBOS, ul. Polanka“: V rámci projektu bylo upuštěno od realizace přípojky tepla pro rodinný dům v dimenzi DN 25. Bylo provedeno zvětšení dimenze přívodního potrubí na DN 65 a prodloužení přípojky tepla pro bytový dům. Nově vysazena přípojka tepla v dimenzi DN 40 pro nového odběratele, objekt V. Nezvala 56/68, Třebíč. Provedeny úpravy trasy a uložení potrubí ve větší hloubce z ohledem na existenci inženýrských sítí; Akce „Teplárna Sever - rekonstrukce kotle na biomasu, PS10 - předávací stanice“: V rámci projektu byla provedena úprava výkonů předávacích stanic v souvislosti s přestavbou areálu na ulici Hrotovická. Bylo upuštěno od instalace sahar, sekundárních žaluzií, vnitřních rozvodů tepla v tomto areálu, neboť tyto instalace budou provedeny na vlastní náklad vlastníka. Byly provedeny úpravy objemu akumulačních nádob v souvislosti s aktuální potřebou odběratelů. Cena uvedená v bodu VII.1.6) je záporná = - 1 732 659,64 CZK (bez DPH).
Neprovedení prací na základě skutečností zjištěných při provádění díla a provedení nepředvídaných stavebních prací (§ 222 odst. 6 ZZVZ).


Winner: TTS eko, s.r.o.