Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-28
Buyer: Szent Lázár Megyei Kórház
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 39715300 | 45111200 | 45111290 | 45112000 | 45112700

Technical requirements: AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási, erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, – amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
AK területén közvetlenül a 9. emeletes fő épület és a 4. emeletes gyermekgyógyászati épület közé foghíj beépítéssel, azokhoz csatlakozva, alapjaikat megerősítve, területen futó közműveik kiváltása után, talajvizes területen új Onkológiai Központra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésének tervezési, valamint a kivitelezési (új építési) munkálatainak elvégzése Vállalkozási szerződés keretében. A földalatti szinten speciális sugárterápiás berendezések környezetének kialakítása, összesen 4 emeletes, nettó. 3478,28 m2 szint-alapterületű (az alsó besugárzó-kezelő (bunker) szint: 1021,98 m2, a fsz: 856,54 m2, I. em.: 518,26 m2, a II. em: 518,26 m2, a III. emeleti (részben gépészeti) szint: 543,78 m2, IV. em. (füstmentes lépcsőház): 19,46 m2). Az általános építési szabályoktól eltérő, föld alatti, mélyépítési, sugárterápiás besugárzó berendezések elhelyezésére szolgáló bunkernek orvostechnológiai és sugárvédelmi követelményeknek is meg kell felelnie.
Az onkológiai központ új épületének hátulsó részén, az építési területen átfolyó patak lefedése utáni átfolyás biztosítására 187,3 fm csőszerkezet kerül lefektetésre. Az ajánlattevő feladat ezen felül az épület mellett folyó patak medrének módosítása, vasbeton szerkezettel lefedése, az új épület miatt szükséges parkolók kialakítása érdekében a patakot lefedő hídpálya feletti töltésen 6 m széles és 150 m hosszú út mellett, mindkét oldalon 84, illetve az egyik oldalon további 20 személygépkocsi parkolóhely kialakítása támfalak építésével, továbbá a hozzávezető utak építése.
Nyertes ajánlattevő feladat továbbá a jogerős építési engedéllyel ellátott, kivitelezési ajánlat adására alkalmas tender szintű dokumentáció alapján az új Onkológiai Központra és annak környezetére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése is, amelynek keretében 8 papíralapú példány + 1 példány digitális példány CD/DVD, vagy pen-drive adathordozón elhelyezett, .pdf és szerkeszthető .dwg formátumban történő áradása szükséges, legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő legfeljebb 90 naptári napon belül. A kivitelezés tartalmaz geodéziai, magas- és mélyépítési, sugárvédelmi-, tereprendezési-, közmű csatlakozási, erős- és gyengeáramú-, épületgépészeti-, orvostechnológiai-, belső építészeti- és kertészeti munkákat, valamint 5 fő részére, 8 órában betanítást is, amely munkák részletes műszaki tartalmát és feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok, a jogerős építési engedéllyel ellátott kivitelezési tervdokumentáció tartalmazza. A kivitelezés a Kórház folyamatos működése mellett, téli időjárási viszonyokat is figyelembe véve valósítandó meg! Ajánlatkérő tartalékkeretet nem határoz meg.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel az építési beruházás egyrészt olyan épület építési munkálataira irányul, - amely egy helyrajzi számon helyezkedik el, folyamatosan működő Kórház területén található, minek következtében a teljesítés közbeszerzés részekre bontása sem műszaki, sem a gazdasági ésszerűség, sem pedig a zavartalan betegellátás biztosításának követelményével nem összeegyeztethető, különös tekintettel a szerződés teljesítésének záros végső határidejére.
Felek közös megegyezéssel a fennálló szerződésben vállalt 20 hónap teljesítési határidőt - a teljesítés vis maior helyzet időtartama alatti szüneteltetésére tekintettel - 23 hónapra történő módosításáról döntöttek.
4.1. Felek a Vállalkozó teljesítési határidejét a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 23 hónapban határozzák meg azzal a kikötéssel, hogy a Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles átadni, a Vállalkozó pedig átvenni. A kiviteli tervek elkészítésének teljesítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 3 hónap.
A jelen szerződés tárgyát képező valamennyi munkára vonatkozó részletes ütemezést a jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
A szerződéskötést követően a Megrendelő a munkaterületet 2019. november 26.-án a munkaterületet részlegesen átadta a Vállalkozó részére. Vállalkozó a teljesítést a szerződés szerint megkezdte, és a szerződésben vállaltak szerint a szerződés aláírásától számított 3 hónapban a kiviteli terveket elkészítette. Miután Magyarország Kormánya 2020. március 11-én a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a COVID 19 járvány következtében, amelynek eredményeként a Kormány rendkívüli intézkedéseket vezetett be, amelyek a Megrendelő, mint Kórház működését, és a Vállalkozó, mint kivitelező tevékenységét is lényegesen befolyásolták, akadályozták.
A rendkívüli intézkedések következtében a Megrendelő működési területén olyan korlátozások kerültek bevezetésre, amelyek nem tették lehetővé a Kórház területén a kivitelezési munkák folytatását, továbbá a Vállalkozó sem tudta biztosítani a kivitelezéshez szükséges munkaerő és építőanyag folyamatos biztosítását az országos korlátozó rendelkezések következtében.
A kialakult vis maior helyzetre tekintettel Vállalkozó 2020. március 16-án kelt akadályközlő levelében kezdeményezte a teljesítés szüneteltetését és a szerződés módosítását a vis maior idejére, amelyet Megrendelő 2020. március 17-én kelt levelében egyetértőleg hagyott helyben, azzal a feltétellel, hogy a tényleges módosításra csak a veszélyhelyzet visszavonásának és a vis maior helyzet megszűnésének időpontja ismeretében áll kerülhet sor.
A Szent Lázár Megyei Kórház, mint megyei szintű egészségügyi ellátó intézmény, a folyamatosan érkező rendelkezéseknek, utasításoknak megfelelően alakította át mind tárgyi, mind humán erőforrás struktúráját a járványkórházzá történő kijelölésnek megfelelően, amely közvetlen következményeként - a jelentős területi és biztonsági korlátozások, rendelkezések miatt - a kivitelezési tevékenységben a vis maior helyzet alatt, összesen 3 hónapos késedelem keletkezett.


Winner: EB Hungary Invest Kft.