Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-10
Buyer: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45310000

Technical requirements: Kivitelezési szerződés alapján A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége székházának teljes körű felújítása és bővítése. A székház főépülete (villa) és az ingatlan műemléki védelem alatt áll, műemléki törzsszáma: 15768. Az építési beruházás keretében valósul meg a főépület felújítása továbbá az ahhoz kapcsolódó toldaléképület elbontása, majd annak helyén egy új épület (bővítmény) építése.
A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek, a részletes feltételek az ajánlattételi dokumentációban (a szerződéstervezetben és a közbeszerzési műszaki leírásban) kerültek rögzítésre.
Ajánlatkérő 10% mértékű tartalékkeretet alkalmaz, amelynek felhasználására a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítettek szerint van mód.
A felhívás II.1.6) pontjának kiegészítése: A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé (pl. organizációs költségek többszöröződése; Ajánlatkérő részéről többlet koordinációs feladatok ellátása lenne szükséges), továbbá több fővállalkozó egyidejű jelenléte a helyszínen ellehetetlenítené a kivitelezést, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználás elve sérülne a részajánlattétel biztosításával.
2022.02.24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, és azóta is folyamatosan háborúban állnak egymással. Magyarország és alapvetően az egész Európai Unióról elmondható, hogy sok tekintetben közvetlen függésben áll mind Ukrajnától, mind Oroszországtól különböző nyersanyagok és szolgáltatások importjára tekintettel. A fegyveres konfliktus közvetlen hátrányos befolyása folyamatosan fennáll az építőipar területén, mely jelen beruházást is érintette különösen az alábbiakban:
- Az építőipari alapanyagok esetében - különös tekintettel az acélra, egyéb fémekre, faanyagokra, valamint cementre is - tapasztalhatóak az ellátási nehézségek: az utánpótlás folyamatosan nem biztosított, folyamatosan előfordulnak hiányok, melyek beszállítói késedelemhez vezetnek.
- Az anyagbeszállítók kvóta alapján kapnak több gyártótól termékeket az előző évek értékesítési számai alapján. A kereskedők ezen termékmennyiséggel elsősorban a végfelhasználói szektort elégítik ki, tekintettel az ott realizálható nagyobb haszonkulcs és azonnali fizetésre. Erre tekintettel az alapanyaggyártók szolgáltatása folyamatosan csúszik, kalkulálhatatlanná vált.
A háború kitörésének pillanatában Felek között a Vállalkozási szerződés már hatályban volt, így a háború okozta alapanyag gyártással és elérhetőséggel kapcsolatos nehézségek előre nem látható, vis maior helyzetnek minősülnek.
A fentiek alapján a teljesítési határidő meghosszabbítása vált indokolttá mindösszesen 298 naptári nappal.
2 A módosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak az alábbiakra tekintettel megfelel:
a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
A hirdemény VII.2.2. pontban foglaltak okokra hivatkozva ajánlatkérő kellő gondosság mellett a módosítás szükségességét nem láthatta előre. A részletesen levezetett indokok alapján a probléma sem a tervezés, sem a kivitelezés korábbi fázisában nem volt megismerhető, kalkulálható.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára alapozott módosítás a teljesítési határidőt érinti ezáltal nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A szerződésmódosítás tartalmaz ellenérték változást, de annak jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján alátámasztott.
3.1 Felek rögzítik, hogy a szerződés 5.3. „Hatályba lépés, megvalósítási ütemezés, teljesítési rész- és véghatáridő” pontjával kapcsolatos rendelkezés az alábbiak szerint módosul:


Winner: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság