Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-04
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000

Technical requirements: Budapest Főváros, XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat célja a kerület közlekedésbiztonsága érdekében új LED-prizmasoros gyalogátkelőhelyeket létesítése, valamint néhány meglévő gyalogátkelőhely LED-prizmasorral történő kiegészítése. Budapest Közút Zrt.-vel egyeztetve az alábbi területek lettek kijelölve, mivel a közúti forgalom nagysága és az azt keresztező gyalogos forgalom nagysága kiemelkedő:
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. Előkészítési munkarészek és az egyesített (engedélyezési és kiviteli) terv előkészítése és Ajánlatkérő részére történő leszállítása: A szerződés mindkét fél által történt aláírástól számított 75 naptári nap.
2. Útépítési engedélyekre történő hiánytalan beadás az engedélyező Hatóságnál (közmű, üzemeltetői, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok stb. beszerzése, továbbá az ezekben esetlegesen elrendelt előírásoknak megfelelően az 1. részhatáridőre leszállított dokumentáció módosítása): A szerződés mindkét fél által történt aláírástól számított 120 naptári nap.
3. A jogerős engedélyek Ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: A beruházáshoz szükséges összes hatósági engedély közül az utolsóként jogerőre emelkedett döntés jogerőre emelkedésének napjától számított 15. nap, de legkésőbb 2021. december 31.
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. Előkészítési munkarészek és az egyesített (engedélyezési és kiviteli) terv előkészítése és Ajánlatkérő részére történő leszállítása: 2022. 01. 22.
2. Útépítési engedélyekre történő hiánytalan beadás az engedélyező Hatóságnál (közmű, üzemeltetői, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulások, nyilatkozatok stb. beszerzése, továbbá az ezekben esetlegesen elrendelt előírásoknak megfelelően az 1. részhatáridőre leszállított dokumentáció módosítása): 2022. 02. 08.
3. A jogerős engedélyek Ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2022. 03. 31.
Tervező a 2021. november 2-án kelt akadályközlésében tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szerződésben vállalt végteljesítési határidőre történő szállítás Tervező felelősségi körén kívül eső, előre nem látható okokból akadályokba ütközik az alábbiak okán:
- 2021.10.13. A meglévő és tervezett gyalogátkelőhelyek pontos helyének meghatározását Tervezők elvégezték, a közútkezelőkkel történő egyeztetésre ekkor került sor,
o Az egyeztetésen a Budapest Közút Zrt., mint forgalomtechnikai kezelő és mint közút kezelő a bemutatott elképzelésekkel egyetértett, azokat tovább tervezésre alkalmasnak tartotta,
o A tervezett gyalogátkelőhelyek esetében a közvilágítás mérések, illetve a felülvizsgálat csak a 10.13.-i egyeztetés után kezdhető meg, mivel a tervezett helyek ezen az egyeztetésen kerültek rögzítésre,
o Az egyeztetésen felmerült, hogy a 150-es vasútvonal tervezése kapcsán a Tárcsás utcai gyalogátkelőhely környezete áttervezésre került.


Winner: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság