Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-09
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71300000 | 71313100 | 71313440 | 71314100: Electrical services | 71322300

Technical requirements: Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln - Vergabepaket 2: Leistungen Objektplanung Verkehrsanlagenplanung Lph 3+4; Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3+4; Tragwerksplanung Lph 3; Fachplanung technischen Ausrüstung Lph 3+4; Umweltplanung (UVS, LBP, Fachbeitrag Artenschutz); Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung; Vermessung; Schall- und Erschütterungsgutachten; Leit- und Sicherungstechnik Lph  3+4; Oberleitungsanlagen Lph 3+4; 50 Hz-Anlagen Lph 3+4; Bauüberwachung bei planungsbegleitenden Ortsbegehungen, Vermessungs- und Baugrundleistungen, Arbeiten zur Bestandserkundung und Begehungen zu Umweltuntersuchungen
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln - Vergabepaket 2: Leistungen Objektplanung Verkehrsanlagenplanung Lph 3+4; Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph 3+4; Tragwerksplanung Lph 3; Fachplanung technischen Ausrüstung Lph 3+4; Umweltplanung (UVS, LBP, Fachbeitrag Artenschutz); Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung; Vermessung; Schall- und Erschütterungsgutachten; Leit- und Sicherungstechnik Lph  3+4; Oberleitungsanlagen Lph 3+4; 50 Hz-Anlagen Lph 3+4; Bauüberwachung bei planungsbegleitenden Ortsbegehungen, Vermessungs- und Baugrundleistungen, Arbeiten zur Bestandserkundung und Begehungen zu Umweltuntersuchungen
Zur Abtragung der Stützenlasten wurde seinerzeit beim Bau der U-Bahn-Haltestelle "Breslauer Platz" die Tunnelsohle bereichsweise verstärkt, damit die Stützen der S-Bahn-Erweiterung hier runtergebracht werden können. Die Fundamentverstärkungen wurden gemäß Bestandsstatik für aufzunehmende Vertikallasten ausgelegt. Mit dieser Maßgabe ist das Tragwerk in der Leistungsphase 2 vorgeplant worden. Im Zuge der Entwurfsplanung und weitergehenden Berechnungen hat sich ergeben, dass in der damaligen Bemessung Horizontalkräfte bei der Fundamentverstärkung nicht in ausreichender Höhe berücksichtigt worden sind. Aus diesem Grund muss die Tragwerkssituation bereichsweise neu bewertet und beplant werden. Hierzu sind Leistungen der HOAI-Leistungsphase 1+2 nachzuholen, sowie Anpassungen der Leistungsphase 3 vorzunehmen um die grundsätzlichen Inhalte der Vorplanung weiter zu verfolgen. (MKA 9_6)
Die oben genannten Entwicklungen konnte der Auftraggeber trotz Sorgfalt nicht vorhersehen. Kernaufgabe des beauftragten AN für die Teilmaßnahme 7 ist und bleibt die Planung konstruktiver Bauwerke, um die avisierte Erweiterung des Bf um zwei S-Bahn-Gleise und einen S-Bahnsteig zu ermöglichen. Daher ändert sich der Gesamtcharakter des Auftrages nicht.


Winner: Vergabekammer des Bundes