Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-11-28
Buyer: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45111100 | 45111200 | 45112710 | 45210000: Building construction work | 45212314

Technical requirements: környezetének rekonstrukciója kivitelezési szerződés keretein belül. A Budapest II. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 13431/1, 13431/2 és 13431/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest II.
kerület, Mecset utca 14. szám alatt található „Gül Baba türbe”, valamint a a Budapest II. Kerületi Önkormányzat 1/1
tulajdonában álló 12989/2 (kivett közterület, egyéb épület), 13462/2 (kivett közterület), 13039/2 (kivett közterület), 13433
(kivett közterület) helyrajzi számú ingatlanokon, a Z-KK-II-01 illetve Z-KK-II-03 besorolású lakóövezetben áll. A műemlékileg
védett területen és a közpark területén új rendeltetésű építmény nem létesíthető, a térszín feletti beépítés újrendeltetéssel nem
növelhető. A türbe közvetlen környezetének (türbe, kerengő-belső udvar, Wagner-villamaradványai) és környezetének
(lakóövezeti közpark) megújítását úgy kell végrehajtani, hogy a két rendeltetés teljes harmóniában ötvöződjön. Az egymás mellé
rendeltség követelményei szerint kell megfelelni a beépítés és műemlékvédelem, a gépkocsi közlekedés és parkolás, a gyalogos
A Felek a korábbi (25.8.2017. napján megkötött) 1. sz. szerződésmódosítás útján előre nem látható okokból kifolyólag kiterjesztették a Szerződés tárgyát a szerződésmódosítást szükségessé tevő körülmények miatt elvégzendő pótmunkákra is, amellyel okozati összefüggésben a Szerződés eredeti teljesítési határideje (2017.09.24.) meghosszabbításra került 2017.12.15. napjáig. A szerződéses ellenszolgáltatás mértékére nem volt kihatással az 1. sz. szerződésmódosítás.
A tárgyi 2. sz. szerződésmódosítás a műszaki tartalom és a díj csökkentésére és előre nem látható okok által indokoltan az 1. sz. Szerződésmódosítással 2017.11.15. napjáig meghosszabbított határidő 2018. január 15. napjáig történő meghosszabbítására irányul.
Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés műszaki tartalmát és díját csökkentik az eredeti szerződés mellékletét képező Árazatlan költségvetésben szereplő csillárra (értéke: nettó 3 476 550 HUF) és hidraulikus útakadályra (értéke: nettó 4 093 215 HUF) vonatkozó feladatokkal és az azokra jutó összességében nettó 7 569 765 HUF összeggel (mely az eredeti díj 0,3990 %-át teszi ki).
A fentiek szerinti 2. sz. szerződésmódosítás kielégíti a (Közbeszerzési Hatóság irányadó útmutatója (KÉ. 2017. évi 81. szám; 19.5.2017.  útmutató II.1. pont, hetedik bekezdés) szerint díjcsökkentésre is alkalmazható) Kbt. 141. § (2) bekezdés szerinti ún. „de minimis” módosítási jogszabályi kritériumokat, így a szerződésmódosítás jogszerű.
A 2. sz. Szerződésmódosítás határidő meghosszabbítására irányuló rendelkezései a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca)-cc) alpontokban rögzített jogszabályi feltételeket teljesítő szerződésmódosítási indokon alapszanak. (karakterkorlát miatt nem részletezhető tovább).


Winner: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság