Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-30
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000

Technical requirements: Támogatott lakhatást biztosító 1 db lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) felújítása a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
- 4130 Derecske, Tulipán utca 18. Hrsz.: 3017/74, összes hasznos alapterület: 188,20 m2, 12 férőhelyes felújításra kerülő támogatott lakhatást biztosító lakóépület.
A ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
A jelen közbeszerzés finanszírozása Európai Uniós forrásból, az EFOP-2.2.2-17-2017-00013 azonosítószámú, „Jobb, mint az Otthon” - Támogatott lakhatás Hajdú-Bihar megyében c. projekt terhére történik. A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozási mód utófinanszírozás. Jelen beszerzés forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
Támogatott lakhatást biztosító 1 db lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) felújítása a kiviteli dokumentációban és az árazatlan költségvetésben foglaltaknak megfelelően.
- 4130 Derecske, Tulipán utca 18. Hrsz.: 3017/74, összes hasznos alapterület: 188,20 m2, 12 férőhelyes felújításra kerülő támogatott lakhatást biztosító lakóépület.
A ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
„12.1 Teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap határozott időtartam (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a készre jelentés és a sikeres műszaki átadás-átvétele, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
„12.1 Teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap + 50 nap határozott időtartam (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a készre jelentés és a sikeres műszaki átadás-átvétele, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 5.41. pontjában meghatározott pénzügyi és műszaki ütemterv jelen I. számú módosítás mellékletét képező ütemtervek váltják fel.
Jelen hirdetmény VII.1.5. pontjában meghatározott időtartam helyesen 4 hónap + 50 nap, azonban az EKR-ben nem rögzíthető ily módon az időtartam.
Vállalkozó által átadott - a határidő meghosszabbítására vonatkozó leveléhez csatolt dokumentációból - megrendelés és megrendelés visszaigazolásokból- megállapítható, hogy Vállalkozó az anyagmegrendeléseket időben, az építőiparban általánosan elfogadott, kialakult várható szállítási időtartamokkal kalkulálva, a kivitelezés ütemének megfelelően adta le a beszállítóinak. (A kivitelező akadályközlése 1. számú mellékletként csatolásra kerül)
A visszaigazolásokból látható, hogy az országosan tapasztalható műanyag nyílászáró profil és faanyag hiány miatt a beszállítók a normál határidőket nem tudták tartani és a vártnál hosszabb szállítási határidőket vállaltak.


Winner: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság