Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-29
Buyer: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services

Technical requirements: Auf Grundlage der durchgeführten Hochwasserschutzdefizitanalyse ergab sich für den Rüterberger Deich (Elbe-km 511,2 bis Elbe-km 511,4) eine mittlere Fehlhöhe von 0,74m auf einer Länge von 366m. Ein weiteres Defizit besteht im Bereich des Rüterberger Hafens (kein Deich und ein Defizit von bis zu 2,10m). Zudem ergab sich für
den Brodaer Winterdeich (Elbe-km 505,7 bis Elbe-km 506,4) eine mittlere Fehlhöhe von 0,55m. Zur Behebung der bestehenden Fehlhöhen bezogen auf den aktuellen Bemessungshochwasserabfluss von 4.545 m3/s sind Lösungsvarianten aufzustellen, einschließlich deren wesentlicher Planungsgrundlagen, u.a.
auch Aspekte der technischen Machbarkeit, etwaige restriktive Rahmenbedingungen und voraussichtlich anfallende Kosten zu ermitteln und zu bewerten.
Auf Grundlage der durchgeführten Hochwasserschutzdefizitanalyse ergab sich für den Rüterberger Deich (Elbe-km 511,2 bis Elbe-km 511,4) eine mittlere Fehlhöhe von 0,74m auf einer Länge von 366m. Ein weiteres Defizit besteht im Bereich des Rüterberger Hafens (kein Deich und ein Defizit von bis zu 2,10m). Zudem ergab sich für
den Brodaer Winterdeich (Elbe-km 505,7 bis Elbe-km 506,4) eine mittlere Fehlhöhe von 0,55m. Zur Behebung der bestehenden Fehlhöhen bezogen auf den aktuellen Bemessungshochwasserabfluss von 4.545 m3/s sind Lösungsvarianten aufzustellen, einschließlich deren wesentlicher Planungsgrundlagen, u.a.
auch Aspekte der technischen Machbarkeit, etwaige restriktive Rahmenbedingungen und voraussichtlich anfallende Kosten zu ermitteln und zu bewerten.
Nachtrag: Zusätzliche Planungsleistungen im Los 2 Rüterberger Deich nach Leistungsphase 5 und 6 nach § 43 HOAI. Im Ergebnis der Variantenuntersuchung der ursprünglich im Jahr 2017 beauftragten Planung ergab sich, dass die Varianten 1 und 2 aufgrund des festgestellten sehr geringen Gefährdungspotentials, einhergehend mit einem ungünstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis sowie der hohen Wahrscheinlichkeit einer mangelnden Akzeptanz seitens der Anwohner nicht weiterverfolgt werden sollten. Zur Ausführung kommt die Variante 1a. Um den Hochwasserschutz in der Ortslage Rüterberg sicherzustellen werden jedoch Einzelmaßnahmen an zwei Grundstücken in der Straße „Am Elbufer“ notwendig. Vorgesehen sind:
•	Ersatz der bestehenden Verwallung durch Neubau Mauerwerk mit Anschluss an bestehende Mauerpfeiler auf ca. 1,0 m,
Es werden zusätzliche Planungsleistungen in den Leistungsphasen 5 und 6 HOAI notwendig. Aufgrund der bisherigen Planungsarbeiten von AFRY, u.a. auch innerhalb der Variantenanalyse in Leistungsphase 1 und 2, in der anfangs der gesamte Bereich in Rüterberg planerisch betrachtet wurde, kann AFRY die Leistung wirtschaftlich und zeitnah erbringen.
Bei der Auftragserteilung 2017 war noch keine abschließende Planungslösung für die Ortslage Rüterberg festgelegt oder abschätzbar. Die Varianten 1 und 2 wurden wegen der oben genannten Gründe nicht weiterverfolgt. Mit Festlegung der Variante 1a (Deichsanierung in der Trasse) werden jedoch in der Konsequenz Einzelmaßnahmen in der Straße „Am Elbufer“ notwendig, um dort den Hochwasserschutz gewährleisten zu können. Die Auftragsänderung war damit nicht vorhersehbar, ist jedoch zwingend notwendig. Die Anpassung der Leistung ist notwendig, um das ursprüngliche Planungsziel (Hochwasserschutz insgesamt, nicht nur punktuell) zu erreichen. Auch ändert sich der Gesamtcharakter des Auftrages nicht.


Winner: AFRY Deutschland GmbH