Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-09-19
Buyer: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45261400 | 45310000 | 45443000

Technical requirements: A Debrecen, Batthyány utca 24. szám alatti B24 műemléki épület leromlott állapotban van, az épület pincefalai talajnedvesedés ellen szigeteletlenek, a felszálló falnedvesség korrodálja a lábazatokat, tönkreteszi a vakolatot és a falfestéseket, sókivirágzást okoz. Erre tekintettel az épület felújításra szorul.
A kivitelezési tevékenység örökségvédelmi engedély köteles, az engedély száma: HB/19-ÉPO-1/02514-1/2021.
A beruházás keretében az épület utólagos, talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelést kap (utólagos, injektálásos, talajnedvesség elleni, vízszintes falszigetelés), illetve szellőző falszárító felújító vakolat és homlokzatfestés készül a külső tartószerkezeti felületeken, valamint elkészül az iroda festése és parketta burkolatának csiszolása, lakkozása. Szükséges a pincében található elektromos szekrényből a működéshez szükséges elektromos kábelezés elvégzése.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott, a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet) 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
A szerződés általános jellegét a módosítás nem változtatja meg, ahhoz illeszkedik, a Vállalkozó feladata az épület felújítása, amely az eredeti szerződés tárgya is volt, kizárólag az Örökségvédelmi Hatósággal történő majdnem két hónapos egyeztetést követően felmerülő, szükséges műszaki módosításokat kell elvégezni az épület fémlemez fedésére vonatkozóan, illetve az ehhez kapcsolódó gépészeti munkákat és Vállalkozó csak ezután kezdheti meg annak kivitelezését.
A teljesítési határidő kizárólag a pótmunka felmerülése és az abból adódó többlet időszükséglet miatt, csak a szükséges mértékkel kerül módosításra, a pótmunkákkal nem érintett munkákat Vállalkozó az eredeti teljesítési határidőig, azaz 2023.04.23-ig befejezte.
Jelen módosítás 2. pontjában rögzítettek nem ütköznek a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti tilalmi körbe.
A módosítás I.2. pontjában rögzítettek nem lényegesek, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, bizonyos termékek más típusra történő kiváltása nem minősül a beruházás egészét tekintve lényeges változtatásnak.
A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. Az egyenértékű termékek megajánlásának lehetősége a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban is biztosított volt az ajánlattevők számára.
A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, mivel a műszaki tartalom módosulása a vállalkozói díj összegét nem érinti, a kiváltott tételek helyett azokkal egyenértékű termékek kerülnek beépítésre.
A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest sem terjeszti ki jelentős új elemre, mivel az elvégzendő feladat nem változik, mindössze a beépítendő elemek típusa módosul.
A műszaki tartalom módosítása a vállalkozói díj összegére nincs hatással, továbbá az eredeti teljesítési határidőt sem befolyásolja.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
A Debrecen, Batthyány utca 24. szám alatti B24 műemléki épület leromlott állapotban van, az épület pincefalai talajnedvesedés ellen szigeteletlenek, a felszálló falnedvesség korrodálja a lábazatokat, tönkreteszi a vakolatot és a falfestéseket, sókivirágzást okoz. Erre tekintettel az épület felújításra szorul.
A kivitelezési tevékenység örökségvédelmi engedély köteles, az engedély száma: HB/19-ÉPO-1/02514-1/2021.


Winner: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság