Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2016-02-19
Buyer: Nupharo Park, a.s.
Country: CZ
Region: Ústecký kraj
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45213000: Construction work for commercial buildings
Estimated value:  CZK

Technical requirements: Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23/7/a zákona č. 137/2006 Sb. je zadání dodatečných stavebních prací a uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Výstavba vědecko-technického parku Nupharo Park – III: ZL 055/MSB Fasáda SO.03 – změna způsobu opláštění objektu SO.03 vč. neoddělitelně navazujících prací, ZL080/MSB Změny – dodatečné práce z důvodů vad zadávací projektové dokumentace, změna z důvodu nevhodných klimatických podmínek, změny vyvolané třetí stranou, ZL082/MSB VRN – navýšení vedlejších rozpočtových nákladů z důvodu prodloužení výstavby, ZL090/MSB Náklady spojené se zakrácením kanalizace hal pod desku, výkopy přípojek kanalizace a stabilizace – náklady spojené s úpravou kanalizace, navýšení zemních prací při realizaci přípojek kanalizace z důvodu vad zadávací projektové dokumentace a s tím spjatá dodatečná nutnost stabilizace podloží manipulační plochy, ZL092/MSB Úpravy zpevněných ploch – úpravy zpevněných ploch u objektu z důvodů požadavků HZS; změna povrchu manipulační plochy u SO.03.
Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění – ZL 055/MSB (změna způsobu opláštění SO.03), ZL080/MSB (změny v důsledku vad zadávací projektové dokumentace, nevhodných klimatických podmínek, vyvolané třetí stranou), ZL082/MSB (navýšení VRN), ZL090/MSB (náklady spojené se zakrácením kanalizace hal pod desku, výkopy přípojek kanalizace a stabilizace), ZL092/MSB (úpravy zpevněných ploch): Jedná se o dodatečné práce dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, resp. jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění – ZL 055/MSB (změna způsobu opláštění SO.03), ZL080/MSB (změny v důsledku vad zadávací projektové dokumentace, nevhodných klimatických podmínek, vyvolané třetí stranou), ZL082/MSB (navýšení VRN), ZL090/MSB (náklady spojené se zakrácením kanalizace hal pod desku, výkopy přípojek kanalizace a stabilizace), ZL092/MSB (úpravy zpevněných ploch); viz též výše: Jedná se o dodatečné práce dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, resp. jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10ti dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách, nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.


Winner: Moravostav Brno, a.s. stavební společnost
Number of bids: 1