Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-10
Buyer: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45100000: Site preparation work | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45231000 | 45232000 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów"
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów".
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów"
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych dotyczących zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 486 na odcinku Ruda–Krzeczów”.
Aneks nr 4 z dn. 30.12.2021r. - zmiana limitu finansowego na rok 2022, zmiana terminu realizacji robót na 31.10.2024r, zmiana pośredniego terminu uzyskania decyzji ZRID;
Ugoda w ramach postępowania mediacyjnego prowadzonego w Sadzię Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP zawarta w dn. 01.12.2023r dot. podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy (za część wybuduj) poprzez zastosowanie mechanizmu waloryzacji
Strony zawarły umowę o przeprowadzenie mediacji w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP (dalej „Umowa Mediacyjna”), w ramach której zdecydowały się polubownie rozwiązać spór dotyczący roszczenia Wykonawcy o podwyższenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie Umowy w związku z wystąpieniem w trakcie realizacji Inwestycji nadzwyczajnego (wykraczającego poza zwykłe ryzyko kontraktowe) i nieprzewidywalnego wzrostu cen i zakłóceń w dostępności czynników produkcji budowlanej, spowodowanych zwłaszcza skutkami wojny w Ukrainie, która spotęgowała negatywne skutki gospodarcze pandemii i doprowadziła do istotnych wzrostów kosztów realizacji Inwestycji. Wskutek zastosowania waloryzacji zwiększeniu ulega wartość przedmiotu Umowy do kwoty 68 162 347,89 zł brutto. Wskutek zmiany wartości przedmiotu Umowy zmianie ulegają limity finansowe


Winner: DROG-BUD Sp. z o.o.