Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2016-10-07
Buyer: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
Country: HU
Region: DUNÁNTÚL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111260 | 45233226 | 76490000

Technical requirements: A nem hasznosítható, 6 db (+ 5 db opcionális) meddő szénhidrogén kút műszaki felszámolása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A felszámolás során 11 db cementdugó elhelyezése, 2 db szelvényezési művelet végrehajtása.
A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása. A tervezettől eltérő kútállapot helyreállítása a megrendelő irányítása mellett idődíjas elszámolása.
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)–(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
A nem hasznosítható, 5 db (+ 5 db opcionális) meddő szénhidrogén kút műszaki felszámolása az ajánlati dokumentációban szereplő felszámolási terveknek megfelelően, a műszaki dokumentációban meghatározott kútjavító berendezéssel és személyzettel. A kútmunkálatok elvégzéséhez szükséges kútmunkálati folyadékok biztosítása a kútból kiöblített folyadékok, veszélyes hulladékok, selejt vasanyagok elhelyezése. A felszámolás során 11 db cementdugó elhelyezése, 2 db szelvényezési művelet végrehajtása.
A kútjavító berendezés elhelyezéséhez a megközelítési útvonalak készítése, megerősítése, kútjavító berendezés elhelyezéséhez az alapok kiegészítése. A műveletek befejezése után a bekötő utaknak és alapoknak a természetes környezeti, eredeti állapotba történő visszaállítása. A tervezettől eltérő kútállapot helyreállítása a megrendelő irányítása mellett idődíjas elszámolása.
A vállalkozási szerződés eredeti tartalma: 2.2 pont „...11 db – amiből 5 db opciós megrendelés – ... Alap megrendelés: A nem hasznosítható 6 db ... 11 db cementdugó elhelyezése...2 db szelvényezési művelet...”, 2.4. pont „...5. kút...”, 2.5 pont „...mind a 6...”, 3.1 pont „...6 kút esetében 366 935 000 HUF + ÁFA...11 kút...esetében... 647 512 000 HUF + ÁFA... (11 kút-6 kút)...”, 4.5 pont „...19 425 360 HUF...”.
A vállalkozási szerződés módosított tartalma: 2.2 pont „...10 db – amiből 5 db opciós megrendelés – ... Alap megrendelés: A nem hasznosítható 5 db ... 9 db cementdugó elhelyezése...1 db szelvényezési művelet...”, 2.4. pont „...4. kút...”, 2.5 pont „...mind az 5...”, 3.1 pont „...6 kút esetében 251 270 000 HUF + ÁFA...10 kút...esetében... 531 847 000 HUF + ÁFA... (10 kút-5 kút)...”, 4.5 pont „...15 955 410 HUF...”.
A Nagylengyel-237 mélyfúrás esetében a mélyfúrás és a nagylengyeli gázsapkás széndioxidos művelés blokkjainak kapcsolatát nem sikerült egyértelműen tisztázni. A mélyfúrás műszaki felszámolásának művelete jelentős kockázattal jár mind a kútmunkálat, mind pedig a mező művelés szempontjából, ezért a Megrendelő és a Vállalkozó abban állapodtak meg, hogy Nagylengyel-237 jelű mélyfúrás felszámolási kútmunkálatai nem kerülnek végrehajtásra.