Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-30
Buyer: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71243000 | 71318100 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200

Technical requirements: A Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet Péterfy Sándor utcai, Fiumei úti és Alsó erdősor utcai telephelyén meglévő épületek és épületrészek felújításához (nettó 59 657 m2, bruttó 66 816 m2), valamint a Péterfy Sándor utcai telephelyen új épület (bruttó 2 500 m2) létrehozásához, kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 8 815 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
Az eljárás további részében is történt szerződésmódosítás, amelyekről az EKR sajátosságai miatt a későbbiekben kerülhet feladásra a szerződésmódosításról szóló hirdetmény.
2.7. Péterfy Sándor utcai tagintézmény koncepciótervei a Megrendelő igényei szerint áttervezésre kerültek, így a Szerződés „Általános tervezési program és műszaki leírás” c. dokumentumának módosítása szükséges. A tárgyi módosítás egyrészt hosszú távon működőképes, magasabb minőségű ellátást tesz lehetővé, másrészt pótolja a Péterfy Sándor utcai tagintézmény esetében elmaradt EFOP-os fejlesztést, illetve biztosítja az EBP - ben rögzített pszichiátriai sürgősségi ellátás elvárt szintű elhelyezését. Az új épületrész nagyobb, mint az eredeti kiírásban meghatározott alapterület, így a Tervező részére a V.5. jelű változat új épületének megtervezése tervezési többletfeladatot jelentet. E körben Felek rögzítik, hogy az áttervezés következtében a Szerződés keretében tervezéssel érintett terület teljes mérete nem változott jelentős mértékben, tekintettel arra, hogy az új építésű területrész növekedésével járó, utólagosan felmerült tervezési feladatok ellensúlyozása érdekében a már meglévő, A1 - A4 épületekben lévő olyan területrészek kerültek csökkentésre, melyek funkcióinak ellátása tervezés nélkül, felújítás elvégzésével biztosítható. A Péterfy Sándor utcai tagintézmény tervezési területének szintenkénti megosztást - a szükségessé vált többletfeladatok megjelölésével - a 2. számú melléklet tartalmazza. A V.5. jelű változat és kész tervdokumentáció jelen módosítás 1. sz. melléklete, az okirat elválaszthatatlan része. A Felek kifejezetten kijelentik és aláírásukkal dokumentálják, hogy a fentiekben nevesített módosítás a Megrendelő kérésére és pontos útmutatásai alapján került elkészítésre, melyet a Tervező a Szerződés V.5. pontjának megfelelően végrehajtott.
2.8. Felek kijelentik, hogy Megrendelő kezdeményezésére a Szerződés teljesítése új - a Szerződésben meghatározott határidőkhöz képest rövidebb - határidőkkel folytatódik. Ennek keretében megállapodnak, hogy az alábbi, jelen Módosítás aláírásának napjáig nem teljesített feladatok teljesítésére a következő (kötbérköteles) határidők állnak Tervező rendelkezésére:
2.8.1. Felek vállalják, hogy a megrendelői elvárások pontosítása érdekében a jelen Módosítás aláírásától számított 10 (tíz) naptári napon belül, a Tervtanácsadó és az egyes tagintézmények képviselőinek részvételével tagintézményenként egyeztetést tartanak, melynek keretében a Fiumei úti és a Péterfy Sándor utcai tagintézmények továbbtervezésével kapcsolatos tervezői kérdéseket tisztázzák.
2.8.2. A 2.8.1. pont szerint lefolytatott egyeztetéseket követő 30 naptári napon belül Tervező a tagintézményekre vonatkozóan munkaközi szintű engedélyezési tervet szállít véleményezésre, melyet Megrendelő a Szerződés II.4.A.I.3. pontja szerinti vázlattervi szint teljesítéseként fogad el, amelyről teljesítésigazolást állít ki. Tervező Megrendelő külön írásbeli elrendelése nélkül jogosulttá válik a Szerződés II.4.A.II. pontja szerinti engedélyezési terv fázisának megkezdésére és a teljesítésigazolás alapján díjfizetésre tarthat igényt szabályszerűen kiállított számla ellenében. (a szállítást követően 80 %, az elfogadást követően 20 % vázlattervi értékre vonatkozó teljesítés igazolás kerül kiállításra Tervező részére).
2.8.3. A 2.8.1. pont szerint lefolytatott egyeztetéseket követő 60 naptári napon belül Tervező az építési engedélyezési eljárásra alkalmas tervdokumentációt Megrendelő részére átadja, azokat Megrendelő jóváhagyását követően az ÉTDR rendszerben jóváhagyásra feltölti. Tervező a feltöltést követő 10 naptári napon belül köteles az építési engedélyezési eljáráshoz nem szükséges egyes kiegészítő munkarészeket leszállítani.
2.8.4. Tervező a Szerződés II.4.A.III. pontja szerinti kiviteli terv elkészítésére az engedélyezési tervfázis jogerős hatósági engedélyeinek megszerzését követő 120 naptári napon belül köteles.
2.8.5. Felek rögzítik, hogy a még tervezés alatt álló két tagintézmény, azaz a Fiumei úti és a Péterfy Sándor utcai tagintézmény esetében - Megrendelő kérésére - a Szerződés II.4.A.III. pontjában meghatározott kiviteli terv fázist tagintézményeken kettő ütemre bontják. Ez alapján a II. ütem teljesítési határidejére a jelen Módosítás 2.8.4. pontja az irányadó, míg az I. ütembe tartozó alábbi feladatok esetében Tervező - tagintézményenként eltérően - az alábbi határidők szerint köteles teljesíteni:
a. Péterfy Sándor utcai tagintézmény kiviteli terv fázis I. ütem: Tervező köteles az engedélyezési tervfázis hatósági engedélyeinek megszerzését követő 90 napon belül az új épület kiviteli terveinek a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra alkalmas állapotban történő elkészítésére, árazatlan költségvetési kiírással.


Winner: CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság