Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-09-14
Buyer: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z jego transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie.
Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy sprzętu medycznego z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem i ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu.
Zgodnie z art. 505 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.zm.) – dalej pzp.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wraz z jego transportem, rozładunkiem i wniesieniem oraz ustawieniem w każdym z pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. 3 Maja 37 w Gnieźnie.
Poprzez dostawę należy rozumieć dostawy sprzętu medycznego z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem i ustawieniem (na koszt Wykonawcy) w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu.
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (postępowanie nr: 4/DZP.241.1.2021), na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych („Umowa”).
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp w związku z § 8 ust. 4 Umowy, a także art. 15r ust. 1 pkt 4) i 5); ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz mając na uwadze, że:
b. po wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do sprecyzowania stanowiska jak pod lit. a. i przedstawienia dokumentów oraz na podstawie własnych czynności wyjaśniających, Zamawiający ustalił, że:
ii. zgodnie z § 2 ust. 1 wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z przeprowadzeniem szkoleń, winno zostać potwierdzone w powyższym terminie protokołem podpisanym przez Zamawiającego bez uwag;
iii. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego ostateczne potwierdzenie kolorystyki zamówienia dot. sprzętu dla noworodków (w zakresie stanowisk pielęgnacji noworodków z umywalką wanienką i promiennikiem) w dniu 10 maja 2021 r.;
iv. wobec powyższego, pomimo złożenia przez Wykonawcę zamówienia na w/w sprzęt u dostawcy w dniu 01 kwietnia 2021 r. (opłacone w dniu 23 kwietnia 2021 r.) dostawca poinformował Wykonawcę pismem z dnia 10 maja 2021 r., że wobec podania kolorystyki w dniu 10 maja 2021 r. termin realizacji umowy ulega przedłużeniu;
v. przeprowadzenie części szkoleń – które warunkują odbiór przedmiotu nie zostało zrealizowane z powodów niezależnych od Wykonawcy, albowiem – w tym z powodów stanu epidemicznego – ustalenie terminów dla kadry medycznej Zamawiającego było utrudnione;
vii. opóźnienie w zakresie towarów opisanych w pkt. 5)-7) stanowiło następstwo okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a opisanych w tiret i-iv powyżej;
viii. opóźnienie w dostawie w zakresie towarów opisanych w pkt. 1)-4) wyniosło 27 dni, co na zasadzie § 6 ust. 2 lit. a. uprawnia Zamawiającego na liczenia kary umownej w wysokości 180 921,20 zł;
c. Zamawiający mając na uwadze przepisy art. 15r oraz art. 15r1 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przepisem art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz fakt, że Wykonawca zrealizował Umowę w całości, Zamawiający nie poniósł szkody w skutek opóźnienia, a opóźnione towary stanowiły 11,34% wartości dostawy – Zamawiający wyraził zgodą na obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu opóźnienia o kwotę 100 000,00 zł;


Winner: Mprojekt Michał Łączny