Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-28
Buyer: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71243000 | 71318100 | 71320000 | 71321000: Heating and ventilation design services | 71321200

Technical requirements: A Szent Margit Kórház infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósítandó átalakítási, felújítási és új épület építési munkálataihoz szükséges tervezési feladatok ellátása jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján:
A Szent Margit Kórház meglévő A, B, C és Nővérszálló épületeinek felújításához (nettó 28 977 m2, bruttó 32 454 m2), új épületrész és épület létrehozásához (bruttó 12 690 m2), valamint kapcsolódó bontásokhoz (bruttó 720 m2), továbbá egyéb felújítási munkákhoz kapcsolódik a tervezési feladat, mely a következő munkarészekből/fázisokból áll össze, a 312/2012 Korm. rendelet, valamint a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara tervezői szolgáltatások tartalmi követelményeit meghatározó rendelet szerint.
Tervezési feladatok ellátása legalább a következők vonatkozásában: építészet, épületgépészet, épületvillamosság, orvostechnológia, tartószerkezet.
A tervezési feladatok továbbá műtési lehetőséggel rendelkező egészségügyi intézmény tervezési feladatra vonatkoznak.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezési folyamat lezárásáig szükséges valamennyi vonatkozó engedély, hatósági-, és szakhatósági hozzájárulás vagy állásfoglalás megszerzése. Ezen feladatok ellátása, valamint az ehhez szükséges kiegészítő tervezési munka és valamennyi szakértői munka is a feladat részét képezi a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződésben meghatározott módon, illetve az Ajánlatkérő által megadott határidőre, külön térítés nélkül.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az Ajánlattevők tervezési feladatai és a beruházás előzetes paraméterei részletesen az Általános Tervezési Program és Műszaki Leírás című dokumentációban találhatóak.
3.5. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IX.2. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
IX.2. A Tervező kötelezettsége, hogy a szolgáltatás teljesítése során betartsa a Kbt. 138. § - 139. §-ban az alvállalkozókra és a szakemberekre meghatározott előírásokat. Tervező a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt a Szerződés melléklete szerinti formában köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével). A Tervező a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Tervező jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
3.6. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés VI.15. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A Tervező tudomásul veszi, hogy a Megrendelő felé kiállított számláján fel kell tüntetni az alábbi egyedi azonosítót: EBP/241/2021.
3.7. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés XI.3. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra és az operatív feladatok ellátásra kijelölt személy:
3.8. Felek kijelentik, hogy Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti tartalommal hatályban maradnak.
A Kórház fejlesztésének elmaradó II. üteme esetén a felépülő új, D1 jelű épület a Kórház jelenlegi épületeiből a telekviszonyok miatt csak közúton lenne megközelíthető. Ennek elkerülése érdekében a Kórház azzal a kéréssel fordult a Megrendelőhöz és a Tervezőhöz, hogy vizsgálják megy egy, az önkormányzati óvoda rézsűs kertje alatt futó alagút lehetőségét, amely az új D1 jelű épületet kötné össze a Kórház területével, B épületeivel. A Tervező 2021. júliusában nyert először belépést az óvoda területére, ahol a felméréseket elvégezte, a Megrendelő az alagút építését a szolgáltatott adatok és a bemutatott nyomvonal alapján elrendelte.
Az alagút tervezése nem volt része a tervezési szerződésnek, annak költségével a Tervező az ajánlat adásakor nem számolhatott.


Winner: Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.