Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-08-18
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45231220 | 45232450 | 45233120: Road construction works | 45233128: Roundabout construction work

Technical requirements: Szeged alábbi helyszínei:Kerékpárút az 5. sz. főút és Zápor út között, ill. ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja mellett (0+000 - 0+960 km sz.); ELI-ALPS kutatóközpont csatlakozó útja (0+000 - 0+332 km sz.),Zápor út (0+000 - 0+775 km sz.)és a Régi Posta utca (0+000-0+100 és 0+000-0+373 km szelvények között);Vinkler László utca (0+775-1+525 km sz. között);Zsámbok réti sor,Vértói út (1+525 - 3+157 km sz. között)
TOP-6.1.5-16-SG1-2018-00001 projekt keretein belül Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatainak javítása - generál kivitelezés
- Különböző átmérőjű tokos betoncső beépítése (szennyvíz és csapadékvíz elvezetés): 1 440 m (ebből 300 mm: 773 m, 400 mm: 342 m, 500 mm: 195 m, 600 mm: 130 m)
- Előregyártott vb csapadékvíz elvezető árok- és mederburkoló elem elhelyezése (különböző méretben): 2 516 fm
- A 6. számú Változtatási utasításban részletezettek szerint a Zsámbokréti soron 4 m széles útcsatlakozás kiépítése (hrsz: 16473) szükséges az útpálya szélesítés rétegrendjével megegyezően, a Régi posta út kapcsán lokális útpálya megerősítés indokolt az új aszfalt kopóréteg alatt, továbbá a Régi posta út 01393/5 hrsz-ú területhez 4 m széles útcsatlakozás (bejáró) kialakítása indokolt a csapadékvíz elvezető burkolt árok lefedésével, valamint a Vinkler László utca páratlan oldalán a bejárok burkolatának (zúzottkő alapréteg és 5 cm AC-11 kopó réteg) kiépítése szükséges a vízelvezető árok és a járda közötti szakaszon. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 6 036 742,-Ft többletköltséget jelent.
- A teljesítési határidőre kihatással lévő 4. számú Változtatási utasításban részletezett módosítás eredményeként Vállalkozó határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 3. Teljesítési határidők, munkakezdés 3.2. alpontját az alábbiak szerint módosítják:
A teljes Létesítmény átadásának véghatárideje: a támfal építése kapcsán kiadott, az építési engedélytől való eltérést engedélyező határozat közlésétől - 2023.05.31. napjától - számított 60 naptári nap.
- A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 4. Vállalkozói díj 4.1. pontjának második bekezdést az alábbiak szerint módosítják:
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 38 778 881,-Ft
Vállalkozó a kivitelezési munka 15 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 30 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 40 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 10 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 55 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 70 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 85 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 15 %-ának megfelelő összegben részszámlázásra. Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 15 %-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.


Winner: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság