Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-07-30
Buyer: Община Варна
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71530000: Construction consultancy services

Technical requirements: Консултантска услуга по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията за нуждите на община Варна
Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчн
При изпълнение на поръчката следва да се извърши упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
Упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчн
На база на гореизложеното проектанта и строителния надзор разпоредиха да се извършат сондирания и проучвания по трасето на тръбопровода с цел установяване на геоложките условия и необходимата механизация, при които да продължи прокопаването на траншеята на тръбопровода.
Към настоящия момент строителството на обекта е спряно с акт обр. 10 от 12.09.2020 г., има направен проект по чл. 154 от ЗУТ. Направени са геоложки проучвания и пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП, на базата на които са предприети действия по избор на технология и механизация за изпълнение и остойностяване на обекта.
За обекта е осигурено финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно споразумение № РД 02-30-17 от 14.05.2020 г. и допълнително споразумение към него № РД 02-30-17(1) от 11.12.2020 г.
При изпълнение на поръчката следва да се извърши упражняване на строителен надзор на обект „Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненско езеро“ към обект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) „Аспарухово“ в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро
Срокът за изпълнение на упражняване на строителен надзор е до въвеждане на обекта в експлоатация, но не по-късно от 30.11.2021 г.
Срокът за изпълнение за изготвяне на технически паспорт до 20 дни преди въвеждане на обекта в експлоатация.
Срокът за изпълнение за упражняване на строителен надзор започва да тече от по-късната дата от възлагателно писмо от Община Варна или датата на съставяне и подписване на протокол обр. 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка.
На основание чл.1 16, ал. 1, т. 3 и от ЗОП във връзка с констатирани в процеса на изпълнение на строителните дейности по обекта непредвидени обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди на етап изготвянето на техническия проект и са възникнали впоследствие, а именно:
За строежа има издадено разрешително за строеж РС 77/ГИ/12.5.2020 г. през месец юни 2020 г., като впоследствие се наложи промяна по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ съгласно изискванията за използването на подводно депо „Налбанка“ във Варненско езеро“ и на Морска администрация. По време на изпълнение на драгажни работи по трасето на напорния тръбопровод по друг проект и за сметка на ДПИИ за „проектиране и удълбочаване на канал 1 и канал 2, пристанище Варна — инженеринг“, при който се извършва удълбочаване на канал 1 до кота -14,75 м, се установиха зони с различни геоложки условия. Поради тази причина в повече от 50 % от трасето на тръбопровода не е извършено необходимото удълбочаване. П-ва в VI.4.3)


Winner: „СС-Консулт“ ЕООД