Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-11-14
Buyer: Stadt Biberach an der Riß
Country: DE
Region: DE146
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45232140 | 45233120: Road construction works | 45247112
Submission deadline: 2028-03-06
Award criteria: price

Technical requirements: Projektbeschreibung

Die Stadt Biberach an der Riß beabsichtigt 2026 / 2027 / 2028 (März) die Riedlinger
Straße auszubauen. Die Maßnahme umfasst den Bereich zwischen der
Steigmühlstraße bis Ende Theaterstraße mit Anschluss in die
Felsengartenstraße, Gesamtlänge ca. 900 m.

Die Riedlinger Straße wird komplett umgestaltet. Rückbau der bituminösen
Befestigung in Fahrbahn und Gehwegen. Der nicht frostsichere Unterbau
wird erneuert, die Ausbaubreiten ändern sich. Erneuerung Oberfläche in
Fahrbahn und Gehwegen. Fahrbahn wird asphaltiert, Oberfläche Gehwege
aus Betonpflaster als "Klimastein".

Auf der Fahrbahn wird beidseitig je ein Rad-Schutzstreifen (überfahrbar)
markiert. Die Bushaltestellen werden alle zu "Bushaltestellen am
Fahrbahnrand" umgebaut.
Die bestehende Abbiegespur zum Schlierholzweg entfällt. Es entstehen neue
Überquerungshilfen in Form von FGÜ.

Auf der Nordseite wird es künftig keine Parkplätze mehr geben. Auf dieser
Seite sind Baumquartiere (jeweils hälftig im Gehwegbereich und im
Rad-Schutzstreifen) mit überfahrbaren Betonplatten vorgesehen.
Quadratische Baumquartiere, Tiefe ca. 1,25 m tief, Füllung mit
Baumsubstrat.
Auf der Südseite werden insgesamt ca. 38 Parkplätze hergestellt. Zusätzlich
entstehen hier noch Pflanzinseln (gefüllt mit Baumsubstrat) zwischen den
Stellplätzen und den Zufahrten.

Auf einem Teilstück (ca. 300 m) wird der bestehende Mischwasserkanal
ausgewechselt, Neuverlegung in größerer Dimension mit Erneuerung
Anschluss an die Hirschbergstraße.

Im Zuge der Maßnahme wird auf der ganzen Länge die Straßenbeleuchtung
erneuert (Ausführung beidseitig).

Bereits im Vorfeld der Maßnahme wurden von der e.wa riss Netze Gmbh die
Gas- und Wasserleitungen von der Steigmühlstraße bis Beginn
Theaterstraße erneuert. Lediglich in der Theaterstraße selbst und im
Anschluss Felsengartenstraße steht dies noch aus und wird im Zuge dieser
Maßnahme mitgemacht (separate Beauftragung e.wa riss netze GmbH)

Auf der gesamten Länge wird eine Fernwärmeleitung inklusive
Hausanschlüsse mitverlegt (Auftraggeber Stadt Biberach).

Ebenso werden Erneuerungen und Umlegungen am Nieder- und
Mittelspannungsnetz durchgeführt (separate Beauftragung e.wa riss Netze
GmbH).

Die Gesamtmaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt, siehe
Plan "Bauabschnitte".

BA1:Theaterstraße + Anschluss Felsengartenstraße und Riedlinger Straße
bis Höhe Hardtsteige
0+585 bis 0+810 und 0+000 bis 0+060
komplett (Straßenbau mit Verlegung sämtlicher Medien) inklusive
Verlegung Mischwasserkanal und Fernwärmeleitung in der
gesamten Riedlinger Straße

Der BA1 wird nochmals unterteilt in BA1a und 1b
BA 1a = Theaterstraße mit Anschluss Felsengartenstraße
BA 1b = Riedlinger Straße ab Ende Theaterstraße bis Höhe
Hardtsteige
Umsetzung BA1 in 2026 mit Zwischentermin für BA 1a !

BA2:Straßenbau und Neuverkabelung Höhe Hardtsteige bis Höhe
Schlierholzweg
0+230 bis 0+585
Umsetzung 2027/2028 (März)

BA3:Straßenbau und Neuverkabelung Höhe Schlierholzweg bis Höhe
Steigmühlstraße
0+000 bis 0+230
Umsetzung 2027/2028 (März)
Die Bauabschnitte orientieren sich an den Zufahrtsmöglichkeiten zur
Riedlinger Straße.
Grundsätzlich ist für die Umsetzung eine Vollsperrung der Riedlinger Straße
für den Durchgangsverkehr vorgesehen. Der Anliegerverkehr ist mit geringen
unvermeidbaren Einschränkungen dauerhaft zu gewährleisten. Ebenso die
Rettungswege für die Blaulichtfraktion.

Hinweise zur Umleitung:
Die innerörtliche Umleitung der B312 erfolgt grundsätzlich über die
Steigmühlstraße / Wolfentalstraße und umgekehrt.

Hinweise zum geplanten Bauablauf und zum Bauzeitenplan
Spätestens 4 Wochen nach Auftragsvergabe ist dem Auftraggeber ein
Bauzeitenplan für die Abwicklung der Maßnahme vorzulegen. Aufgrund der
Komplexität ist bei dieser Maßnahme hierfür eine zu bepreisende Position im
LV vorgesehen. Bei Bedarf kann ein Bauablaufplan und ein
Baustelleneinrichtungsplan abverlangt werden. Der Aufwand hierfür ist
einzukalkulieren.
Die Bauzeit für die Gesamtmaßnahme ist mit 24 Monaten veranschlagt, auf
dieser Basis ist der Bauzeitenplan zu erstellen.

Im BA1 (BA1a und 1b) wird es notwendig die Theaterstraße voll zu sperren.
Dies ist ein massiver Eingriff in die Verkehrsführung im Innenstadtbereich
und wird deutliche Beeinträchtigungen mit sich bringen. Der Zeitraum der
erforderlichen Vollsperrung der Theaterstraße ist so kurz wie möglich zu
halten und auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Einsatz
mehrerer Kolonnen erforderlich.
Die Arbeiten im BA1 sind grundsätzlich in einem Stück vollumfänglich fertig
zu stellen.
Um der Brisanz der Verkehrsführung mit Vollsperrung der Theaterstraße
gerecht zu werden wird der BA1 in den BA 1a und 1b unterteilt. Der BA 1a ist
vorrangig zu behandeln.

 Grundsätzlich gilt:
-- Für die Medien (Mischwasserkanal, Fernwärmeleitung, Wasser- und
Gasleitung) wird die Aushubtiefe gerechnet ab OK bestehender
Straßenaufbau nach Abtrag der Oberflächenbefestigung, dies entspricht ca.
OK -15 cm (Asphaltaufbau)
-- Die Grabenverfüllung erfolgt dann bis geplante OK -75 cm mit qualifiziertem
Material
-- Geplante OK -75 cm bis OK -15 cm, Verfüllen mit anstehendem Material,
dies wird im Zuge Vollausbau (Ausbau Straßenkoffer) wieder ausgebaut
-- Die Gräben sind bis OK -15 cm zu verfüllen, damit die Straße befahrbar
bleibt
-- Der Straßenkofferaushub erfolgt erst im Anschluss nachdem alle Medien
verlegt sind.


Winner: Stadt Biberach an der Riß
Number of bids: 0