Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-07-10
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 71521000: Construction-site supervision services
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: FU Manforter Straße inkl. LSW (km 11,305), Hauptkabeltrasse PA 1.1-1.3 und PA 8.0 (km 5,4-30,9; Strecke 2650), Kampfmittelsondierungen und optional für: Stützwand Heinrich-von-Stephan-Straße inkl. LSW km 11,314 bis km 11,685.
Ab dem 19.4.2017 ist bei Vergaben gemäß SektVO sowie größer 50 000 EUR nur noch die Übermittlung von Angeboten/ Teilnahmeanträgen über das Vergabeportal der Deutschen Bahn AG zulässig.
Fragen zu den Vergabeunterlagen oder dem Vergabeverfahren sind so rechtzeitig zu stellen, dass dem Auftraggeber unter Berücksichtigung interner Abstimmungsprozesse eine Beantwortung spätestens 6 Tage vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge möglich ist. Der Auftraggeber behält sich vor, nicht rechtzeitig gestellte Fragen gar nicht oder innerhalb von weniger als 6 Tagen vor Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe bzw. zur Einreichung der Teilnahmeanträge zu beantworten. Bei der EU-Vergabe wird unterschieden zwischen Teilnahmerwettbewerb und Angebotsphase. Zunächst ist bin zum 8.8.2019 die Bewerbung zur Teilnahme am Wettbewerb über die Vergabeplattform einzureichen. Danach erfolgt für ausgewählte Bieter die Angebotsphase. Erst mit der Angebotsphase ist für ausgewählte Bewerber ein Angebot für die ausgeschriebene Leistung über die Vergabeplattform einzureichen. Der Auftraggeber behält sich vor, nach der Angebotsabgabe auf Verhandlung zu verzichten. Die Bindefrist kann der Angebotserklärung in den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.
Bei Abgabe eines Teilnahmeantrages oder Angebots, in Form einer Bietergemeinschaft, sollten sich die Bietergemeinschaften vorab im Vergabeportal der DB AG registrieren lassen. Die Teilnahme am Verfahren setzt die unveränderte Zusammensetzung der im Teilnehmerwettbewerb zugelassenen Bietergemeinschaften voraus. Der Zusammenschluss der im Teilnehmerwettbewerb zugelassenen Einzelbieter zu Bietergemeinschaften ist zulässig.
Alle geforderten Erklärungen/ Nachweise sind zwingend vorzulegen, ein Verweis auf frühere Bewerbungen wird nicht akzeptiert.
Auflistung nach o. g. Reihenfolge in einer Anlage kurz und prägnant zusammengefasst. Nur diese Informationen werden für die Bieterauswahl berücksichtigt. Darüber hinausgehende Unterlagen sind nicht erwünscht.
Alle unter III.1.1) bis III.1.3) und VI.3) geforderten Erklärungen/ Nachweise sind im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
FU Manforter Straße inkl. LSW (km 11,305), Hauptkabeltrasse PA 1.1-1.3 und PA 8.0 (km 5,4-30,9; Strecke 2650), Kampfmittelsondierungen und optional für: Stützwand Heinrich-von-Stephan-Straße inkl. LSW km 11,314 bis km 11,685.
Überwachung von Vorarbeiten der Fa. Leonhard Weiss, THG, Spitzke inkl. Bestellung von Sicherungsleistungen für Begehungen
Durch die oben genannten Firmen müssen kurzfristig Vermessungsarbeiten, Rückschnitt, Suchschachtungen und Begehungen vorgezogen werden, da die Sperrpausen zwischen 11.11.20-05.01.21 aus baubetrieblichen Gründen entfallen. Ziel ist es die AP termingerecht erstellen zu können. Die hierfür vorgesehene BÜW für die Hauptmaßnahmen, zu denen die Arbeiten der genannten Firmen zählen, wird erst zum 1.10.2020 beauftragt sein. Die oben beschriebenen Arbeiten finden im Schatten der BA/ Betra statt, die durch die Fa. Zetcon beantragt wurde. Die Fa. Zetcon ist gesamtverantwortlicher Technisch Berechtigter und bestellt für die Hauptmaßnahme innerhalb der zu nutzenden Sperrpausen die Sicherung und überwacht die Arbeiten. Eine Abstimmung mit Schattenmaßnahmen und die Sicherungsüberwachung der Schattenmaßnahmen muss die Fa. Zetcon, ohnehin übernehmen, sodass sich der Gesamtcharakter nicht ändert.


Winner: Vergabekammer des Bundes