Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-06-12
Buyer: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111000 | 45111100 | 45111200 | 45221111 | 45223500

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
• przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną rozbudową sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
• rozbiórkę budynku gospodarczego fundamentu, ogrodzeń, przepustów, elementów drogi (m.in.. krawężniki, konstrukcja nawierzchni, oznakowanie pionowe).
1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy, będą następowały zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Postawy wykluczenia zostały określone w rozdziale VII a SIWZ.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Wystąpiła konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, nie objętego zamówieniem podstawowym, niezbędnego do realizacji zamówienia podstawowego, polegającego na mechanicznym odspojeniu skał w wykopach i przekopach kat. Gr. VI i VII.
Działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579), w związku z koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego, [nie objętego zamówieniem podstawowym] a niezbędnego do jego realizacji polegającego na mechanicznym odspojeniu skał w wykopach i przekopach kat. Gr. VI i VII w km ok. 6+250 - 6+400, określonego w protokole konieczności nr 002/03/2018/DW762 z dnia 6.4.2018 r. wprowadza się następującą zmianę do umowy:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają łączne szacunkowe wynagrodzenie w wysokości netto: 43 586 637,28 PLN, podatek VAT w wysokości 23 %, tj. 10 024 926,57 PLN brutto 53 611 563,85 PLN.
— konieczności dokonania zmian, aktualizacji, korekt w dokumentacji projektowej dokonane na etapie realizacji robót budowlanych mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia niezbędnych do realizacji zamówienia.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:
1.1. jeżeli roboty wynikające z pkt. 1 umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny
1.2. jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z pkt 1. z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt. 1.1, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana.
Zmiany umowy dokonuje się zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1 pkt 2. ustawy Pzp: ad. a) i b) zmiana wykonawcy, czyli konieczność wyłonienia nowego Wykonawcy na odspojenie skały spowodowałaby znaczne rozciągnięcie w czasie realizacji procesu inwestycyjnego (konieczność wyłonienia nowego Wykonawcy, uzyskania porozumienia z dotychczasowym Wykonawcą robót dot. przekazania placu budowy innemu Wykonawcy, konieczność mobilizacji nowego sprzętu oraz brygad roboczych na odcinku wystąpienia skały). Kolejną kwestią jest ryzyko niedotrzymania terminu wykonania robót przez ewentualnego innego Wykonawcę, co mogłoby spowodować roszczenie finansowe dotychczasowego Wykonawcy rozbudowy DW 762 od Zamawiającego, związane z przestojami na realizowanym odcinku robót. ad. c) Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie. Wartość zamówienia dodatkowego stanowi ok.10,88 % wartości zamówienia określonego w Umowie. Pełna informacja niemożliwa – ograniczona ilość znaków.


Winner: Strabag Sp. z o.o.