Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-06-07
Buyer: Liberecký kraj
Country: CZ
Contract type: Works
CPV classification: 45233140: Roadway works

Technical requirements: Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice II/292 v úseku Rybnice (km 16,520) až Loukov (km 17,980) a Dolní Sytová (km 18,800 - 19,660), stavební objekty SO 121 až SO 138 a dalších souvisejících stavebních objektů, v projektové dokumentaci specifikovaných pod pracovními úseky č. 2 a č. 3.1. Projektová dokumentace obsahuje i úsek č. 1, který je přiložen pouze informativně a není předmětem stavby.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je rekonstrukce silnice II/292 v úseku Rybnice (km 16,520) až Loukov (km 17,980) a Dolní Sytová (km 18,800 - 19,660), stavební objekty SO 121 až SO 138 a dalších souvisejících stavebních objektů.
Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5 a 6. Tento formulář obsahuje info o odst. 6. Cena víceprací dle odst. 6 je 5.580.961,63 Kč bez DPH, cena méněprací je 1.690.728,53 Kč bez DPH. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby se prodlužuje o 14 dní.
Vícepráce vznikly z důvodu částečného sesuvu stávajícího zemního tělesa zářezu v průběhu zimní přestávky. Pro zajištění stability
svahu je nutné prodloužení gabionové zdi až k propustku. Při provádění prací na SO 231.02.a byl odhalen skutečný stav navazujících konstrukcí. Stávající zídka pod stropem byla ve špatném technickém stavu. Musela dojít k rekonstrukci navazujícího stropu v celém rozsahu. Při provádění zemních prací byla nalezena další stávající potrubí převádějící podpovrchovou vodu pod vozovkou směrem k řece. Toto potrubí neznámého průběhu a vyústění bylo nutné obnovit a zachovat z důvodu zachování vodního režimu v okolí komunikace.


Winner: M - SILNICE a.s.