Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-06-12
Buyer: NIF Zrt.
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45231400 | 45234100 | 45234116 | 45234160

Technical requirements: Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése”
Vállalkozási szerződés a Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódólétesítmények korszerűsítése tárgyban
Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.
Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoportkitérőt érintően.
Vállalkozási szerződés „Kelenföld (kiz.) - Százhalombatta (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya éskapcsolódólétesítmények korszerűsítése” tárgyban
Hézagnélküli vasúti vágány átépítése al- és felépítménnyel, nyílt vonalon és állomásokon, villamosított országos közforgalmú fővonali vasútvonalon: 49 050 vfm.
Ideiglenes biztosítóberendezés kialakítása (meglévő biztosítóberendezés átalakítása) 1 helyszínen, 26 csoportkitérőt érintően.
A szerződést a Felek mindezidáig hat alkalommal módosították.A 52210_G04_G231 számú tervcsomag Nagytétény – Diósd vasútállomás mellett épülő P+R parkoló kapcsán átépítendő 0,4kV-os szabadvezetéki,illetve a közvilágítási hálózat tervdokumentációját tartalmazza.A tervcsomagban szereplő tervek a P+R parkoló, illetve a hozzá tartozó bekötőút újjáépítése miatt a Rakodó utcában lévő 0,4kV-os szabadvezeték hálózat átépítése szükséges,melyről a MÁV területén lévő 233185/9 hrsz-ú ingatlan betáplálását szükséges fenntartani.Ez a hálózat a hivatkozott terv alapján összesen 90m nyomvonalhosszon és 130m tényleges hosszú 4x150 NAYY földkábellel lett volna megvalósítva.Vállalkozó a munkák megkezdését követően a helyszínen az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervektől és az ELMŰ(továbbiakban: Üzemeltető)által átadott műszaki anyagoktól jelentősen eltérő állapotot talált.A kiadott terveken jelölt 0,4kV-os hálózathoz képest a helyszínen meglévő jelenlegi 0,4kV-os szabadvezeték hálózat jelentősen eltér,ugyanis a terv nem tartalmazza a jelenlegi hálózat végoszlopán lévő,a 233185/5 hrsz-ú ingatlanon létesült telephely fogyasztói csatlakozását,mely az ajánlati dokumentációban és tervekben meghatározottakhoz képest a tervkészítést követően kiadott Üzemeltetői hozzájárulás alapján utólag valósult meg.A változtatást okozó, korábban jelen nem lévő,ELMŰ által létesített fogyasztói csatlakozás és hálózatbővítés a Megrendelő és Vállalkozó között létrejött szerződés megkötése és a tervek elkészülte után valósult meg,mely eltérő hálózati kialakításról Vállalkozó kizárólag a helyszínen szerzett tudomást az Üzemeltető részvételével tartott helyszíni bejárás során.Üzemeltető által rögzítésre került, hogy az elektromos terv készítés idején érvényes adatszolgáltatás nem tartalmazta a jelenlegi hálózat végoszlopán lévő, a 233185/5hrsz-ú ingatlanon létesült telephely fogyasztói csatlakozását, mely az ajánlati dokumentáció részeként kiadott tervek elkészülte után valósult meg és amelyről Megrendelőnek sem volt tudomása.A telephely villamosenergia betáplálásának fenntartása, ezáltal a fogyasztói csatlakozás megléte azonban elengedhetetlen és a kiváltásra szükség van a tárgyi kivitelezés elvégzéséhez és a vonatkozó 0,4 kV-os villamosenergia hálózat üzemben tartásához és ezáltal további munkák elvégzése válik szükségessé,melyek elvégzése ajánlati dokumentációban nem szerepelt.A munkák megkezdését követő helyszíni bejáráson megállapított műszaki eltérések ismeretében Felek rögzítették a tervekben korábban nem szereplő, de megvalósítani szükséges 0,4 kV-os hálózat előzetes műszaki paramétereit.Vállalkozó szerződéses feladatát képezi többek között a 103+18,94 szelvényben meglévő B103 jelű műtárgy környezetében mederburkolat kialakítása.A B103 jelű műtárgy meder-,és rézsűburkolat építéséhez szükséges földmű bontási munkálatainak végzése során Vállalkozó a műtárgy déli és északi oldalán nagyobb kiterjedésű betontömböket talált,melyek az ajánlati dokumentáció részeként kiadott terveken és vonatkozó műszaki leírásban sem szerepeltek, valamint felszíni szemrevételezéssel sem volt látható, hogy a meglévő műtárgy környezetében más betonszerkezet is van.A mederburkolat látható felszíne alatt a bontás során talált, rétegesen elhelyezkedő betontömbök a további munkavégzést is akadályozták, ezért szükséges volt a betontömbök eltávolítása a szerződéses feladatok megvalósításához.Vállalkozó az ajánlatadáskor a bevágásfejtési munkáknál földanyaggal számolt, azonban a megtalált betontömb bontása, mint előre nem látható körülmény miatt Vállalkozónak többletköltsége keletkezett.Vállalkozó változtatási kérelmeket nyújtott be a további munkák miatt felmerülő költségek miatt, melyeket Mérnök felülvizsgált és javaslatában az ELMŰ által létesített fogyasztói csatlakozás és hálózatbővítés miatt végzendő munkák miatt nettó 2 124 200  Ft, míg a betontömbök miatt nettó 6 963 978  Ft,tehát mindösszesen nettó 9 088 178 Ft Vállalkozói díjemelést javasolt,melyet Megrendelő elfogadott.
A szerződés módosítására a Kbt. 141.§(4)c)alapján került sor.Az ELMŰ által létesített fogyasztói csatlakozás és hálózatbővítés a Megrendelő és Vállalkozó között létrejött szerződés megkötése és a tervek elkészülte után valósult meg.Erre Megrendelő kellő gondossággal eljárva sem számíthatott,hiszen a kiadott tervek alapjául szolgáló adatszolgáltatás sem tartalmazta a jelenlegi hálózat végoszlopán létesült telephely fogyasztói csatlakozását.A B103 jelű műtárgy északi és déli oldalain a meder-,és rézsűburkolatok építéséhez szükséges bontási munkák végzése során Vállalkozó által feltárt betontömbök a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentációban nem szerepeltek,azok helyszíni bejárás során és szemrevételezéssel sem voltak láthatók,a felszín alatt, takarva helyezkedtek el.A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg,továbbra is kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés.Szerződéses áremelkedés nem éri el az eredeti szerződés értékének 50 %-át,mindösszesen 0,02 %.


Winner: V-Híd Zrt.