Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-03-04
Buyer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Člen 3: Hochtief CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, IČO: 35918641 Miletičova 23 Bratislava 821 09 SLOVENSKO
Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom, okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008. Predmetná líniová stavba je vedená Žilinským samosprávnym krajom,okres Čadca, katastrálnymi územiami Čadca, Svrčinovec.
Účelom navrhovanej stavby diaľnice je zlepšiť dopravnú situáciu v širšom okolí nie len v momentálne dotknutom území.
Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu na celom severo-južnom ťahu na území Slovenska.
Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov premávky. Zároveň sa pozitívne ovplyvní životné prostredie v blízkosti existujúcich komunikácií.
Predmetom Pokynu na Zmenu sú dodatočné náklady spôsobené Nepredvídateľnými fyzickými podmienkami (podčl. 4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky), ktoré vznikli Zhotoviteľovi, keď v priebehu výkopových prác v mieste štartovacej jamy na SO 513-00 narazil na odlišnú geológiu oproti podkladom objednávateľa uvedenej v DSP a z uvedeného dôvodu sa pretlak pod cestou I/11 nedal realizovať v pôvodnom technickom riešení. Pretlak pod cestou bol realizovaný banským spôsobom, pretláčaním chráničky priemeru 1000 mm s ručnou obťažbou horniny pod stálou ochranou chráničky s jej súčasným hydraulickým zatláčaním. Po ukončení pretlaku bolo do chráničky nasunuté kanalizačné potrubie DN 300. Po nasunutí a vystrednení potrubia bolo medzikružie vyplnené cementopopolčekovou zmesou.
Predchádzajúce zmeny: Pokyny na zmenu č. 1 - 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 20, 9, 11, 16.
Zhotoviteľ z dôvodu Nepredvídateľných fyzických podmienok (podčl. 4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky) v priebehu prác na SO 513-00 Dažďová kanalizácia na diaľnicou D3 v km 39,176 D3 narazil na geológiu, ktorá bola odlišná od údajov Objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch, kde bolo uvažované s nesúdržnými zeminami. Počas realizácie prác bola geológia zdokumentovaná geológom Zhotoviteľa a potvrdená stavebným dozorom zápisom v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ narazil na ílovce a siltovce triedy R5 až R4 slabo zvetrané. Z uvedeného dôvodu bol pretlak realizovaný banským spôsobom, pretláčaním chráničky priemeru 1000 mm s ručnou obťažbou horniny pod stálou ochranou chráničky s jej súčasným hydraulickým zatláčaním. Po ukončení pretlaku bolo do chráničky nasunuté kanalizačné potrubie DN 300.


Winner: Strabag s.r.o.