Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-17
Buyer: Агенция „Пътна инфраструктура“
Country: BG
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с изискванията на възложителя – приложение В, и договорните условия.
Изпълнението на обществената поръчка се финансира от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014—2020 г.
Дейностите по тази обособена позиция включват: проектиране и строителство на пътен участък с габарит А29 от км 369+000 до км 370+400, селскостопански подлез с дължина 8 м, временна аварийна връзка, подпорна и укрепителна стена, отводнителни съоръжения. Дейностите включват и проектиране и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи, като реконструкция на електропровод, съгласно идейния проект за участъка. Изпълнителят на всяка обособена позиция трябва да изпълни всички дейности, които да гарантират изграждането на автомагистралното трасе в обхвата, дефиниран в идейния проект, в съответствие с изискванията на възложителя — приложение В, и договорните условия.
С подписване на настоящото допълнително споразумение страните одобряват актуализиран линеен график за изпълнението на обект „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“, лот 3.1, тунел „Железница“ с 3 обособени позиции в частта за обособена позиция № 3 „Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400“, с който приемат удължаване на времето за завършване на обекта, като в тази връзка в подклауза 8.2 „Време за завършване“ думите „660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни“ се заменят с 720 (седемстотин и двадесет) календарни дни“, в буква „б“ думите „480 (четиристотин и осемдесет) календарни дни“ се заменят с 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни“, в буква „в“ думите „660 (шестстотин и шестдесет) календарни дни“ се заменят с 720 (седемстотин и двадесет) календарни дни“.
С възникване на определено събитие (въвеждане на извънредно положение в страната) на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП договорите могат да бъдат изменяни поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. С писмо, вх. № 53-00-5316/16.06.2020 г. изпълнителят, с оглед на становището на инженера, представи за одобрение актуализиран график за изпълнение на обекта, включващ удължаване на срока на договорното споразумение с 2 месеца.


Winner: „ПСТ Груп“ ЕАД