Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-06-21
Buyer: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45233100: Construction work for highways

Technical requirements: Předmětem zakázky je rekonstrukce krajské komunikace II/379 v úseku od začátku intravilánu městyse Deblín ve směru od Velké Bíteše po začátek intravilánu města Tišnov. Celková délka rekonstruovaného úseku, s částečnou korekcí směrového vedení, úpravou šířkového uspořádání, okrajů vozovky a okolního dopravního prostoru, včetně obnovy a doplnění stávajícího systému odvodnění komunikace, činí 6,356 km. Rekonstrukce silnice bude realizována souběžně se souvisejícími objekty, konkrétně se jedná o rekonstrukci dvou mostů, výstavbu šesti pilotových stěn, šesti opěrných zdí a jedné zárubní zdi, úprava a zřízení zálivů autobusových zastávek, dobudování okolního dopravního prostoru a úpravami či přeložkami inženýrských sítí. Součástí projektu je také rekonstrukce dvou bezprostředně navazujících mostů na komunikacích III. třídy a jednoho mostu na alternativní objízdné trase (zařazen do nezpůsobilých výdajů) a zesílení krytu účelové komunikace na objízdné trase v délce 2,392 km. Celková délka rekonstruovaných silnic včetně navazujících a souvisejících mostů je 6,440 km.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
— Rozšíření pilotové stěny (SO 220) o základové patky pro přeložku sloupů nadzemního vedení NN s ohledem na aktuální nestabilitu svahu a na požadavky správce sítě v rámci zpracování PD,
— Celoplošné zesílení krytu objízdné trasy pro BUS dopravu a to z důvodu jejího nevyhovujícího stavu, jejíž stav se zhoršil během doby po zpracování PD, a nutnosti zajištění plynulosti autobusové přepravy mezi městysem Deblín a obcí Úsuší,
— Rekonstrukce dešťové kanalizace SO 301.1 (NN) v průtahu městysem Deblín, která zahrnuje odstranění stávající kanalizace, výstavbu nové kanalizace v průměrech DN 300, 400 i 600 včetně přípojek. Rekonstrukce provedena z důvodu jiného výškového vedení kanalizace než uváděly podklady pro zpracování PD, dále z důvodu neočekávaného zhoršení technického stavu dešťové kanalizace od doby zpracování PD a nutného zajištění její funkčnosti,
— Kompletní rekonstrukce 3ks propustků na úseku SO 101.2.Z včetně příslušenství, čel a zajištění výkopů pro bezpečný provoz na komunikaci a zajištění jejich funkčnosti. Důvodem byl neočekávaně zhoršený technický stav propustků od doby přípravy PD, mimo jiné vlivem nárůstu dopravy,
Rozšíření pilotové stěny (SO 220) o základové patky pro přeložku sloupů nadzemního vedení NN s ohledem na aktuální nestabilitu svahu a na požadavky správce sítě v rámci zpracování PD.
— Celoplošné zesílení krytu objízdné trasy pro BUS dopravu a to z důvodu jejího nevyhovujícího stavu, jejíž stav se zhoršil během doby po zpracování PD, a nutnosti zajištění plynulosti autobusové přepravy mezi městysem Deblín a obcí Úsuší,


Winner: Porr, a.s.