Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-01-28
Buyer: ENEA Ciepło Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 72710000: Local area network services

Technical requirements: ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. Gen Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie migracji warstwy procesowej systemów sterowania DCS w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.
Zamówienie zakłada wykonanie migracji kontrolerów serii C200 do serii C300, wymianę kaset z modułami serii A na kasety z modułami serii C na pięciu systemach sterowania, tj. Blok nr 3, Blok nr 2, SUW, NPP i TZ4, oraz wykonanie migracji sterowników zabezpieczeń FSC do platformy Safety Manager na Bloku nr 2 i 3.
c)	Wykonanie migracji istniejących kontrolerów serii C200 do serii C300, wymianę kaset z modułami serii A na kasety z modułami serii C na pięciu systemach sterowania, tj. Blok nr 3, Blok nr 2, SUW, NPP i TZ4,
e)	Dostarczenie i montaż niezbędnych kabli, materiałów i urządzeń pomocniczych  takich jak: konwertery, listwy zaciskowe, kostki opisowe, gniazda zasilające, przekaźniki pomocnicze, aparatura instalacyjna itp.,  potrzebnych  dla zrealizowania przedmiotu zamówienia,
f)	Prace porządkowe w istniejących szafach systemowych, odkurzanie szaf, przegląd systemów wentylacyjnych, wymiana filtrów przeciwpyłowych, porządkowanie wiązek przewodów i kabli, uzupełnienie opisów, uporządkowanie obiektu i wykonanie uszczelnień  przejść kablowych,
m)	Naniesienie zmian w znajdującej się w zasobach Zamawiającego dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem zamówienia,
Enea Ciepło Sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok, ul. gen Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie migracji warstwy procesowej systemów sterowania DCS w Enea Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.
Zamówienie zakłada wykonanie migracji kontrolerów serii C200 do serii C300, wymianę kaset z modułami serii A na kasety z modułami serii C na pięciu systemach sterowania, tj. Blok nr 3, Blok nr 2, SUW, NPP i TZ4, oraz wykonanie migracji sterowników zabezpieczeń FSC do platformy Safety Manager na Bloku nr 2 i 3.
c) wykonanie migracji istniejących kontrolerów serii C200 do serii C300, wymianę kaset z modułami serii A na kasety z modułami serii C na pięciu systemach sterowania, tj. Blok nr 3, Blok nr 2, SUW, NPP i TZ4,
e) dostarczenie i montaż niezbędnych kabli, materiałów i urządzeń pomocniczych takich jak: konwertery, listwy zaciskowe, kostki opisowe, gniazda zasilające, przekaźniki pomocnicze, aparatura instalacyjna itp., potrzebnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia,
f) prace porządkowe w istniejących szafach systemowych, odkurzanie szaf, przegląd systemów wentylacyjnych, wymiana filtrów przeciwpyłowych, porządkowanie wiązek przewodów i kabli, uzupełnienie opisów, uporządkowanie obiektu i wykonanie uszczelnień przejść kablowych,
m) naniesienie zmian w znajdującej się w zasobach Zamawiającego dokumentacji technicznej związanej z przedmiotem zamówienia,
1.	Wykonawca przedstawił pisemną informację o braku możliwości realizacji prac projektowych oraz prac związanych z migracją systemu bezpieczeństwa FSC do Safety Manager na bloku energetycznym nr 3 z powodu utrudnień wynikających z wprowadzonych obostrzeń w kontaktach personalnych i podróżach w związku z pandemią COVID-19.


Winner: Honeywell Sp. z o.o.