Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-11-07
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Hlavní trasa je navržena v kategorii R25,5/100 podle nové ČSN 73601, délky 4,910 km. Silnice převezme převážnou část současného dopravního zatížení silnice I/6. Na obou vzájemných kříženích s hlavní trasou budou provedeny v rámci stavby její přeložky. V prostoru stavby je v km 76,778 severně od Lubence navržena mimoúrovňová křižovatka Lubenec se silnici II/226 Žlutice - Podbořany. Tato silnice bude v rámci stavby přeložena a upravena v délce, potřebné pro realizaci křižovatky. Při výstavbě bude využívána provizorní přeložka. V souvislosti s řešením MÚK Lubenec bude provedena i částečná přeložka silnice III/22610 směr Libyně. Kromě zmíněných přeložek silnic bude při stavbě provedeno několik přeložek současných polních cest tak, aby byl zachován dosavadní systém.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
ZBV č. 63.3 - SO 154A - navýšení prací - změna konstrukce vozovky dle požadavku obce Lubenec: vrstva štěrkodrti fr. 0/63 GE v tl. 160 mm, vrstva ŠD fr. 0/32 GE v tl. 140 mm, infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2, asfaltový beton ACL 16+ v tl. 70 mm, spoj. postřik z emulze do 1,0 kg/m2 a asfalt. beton pro ACO 11 v tl. 40 mm. Dále propustek DN 600 zahlouben a prodloužen o 1,25 m. Doplněno zazubení svahu násypu v části 154A km 0,015 - 0,035, dále černá skládka odtěžena v mocnosti 0,34 m, poté položena geotextilie a odtěžená část nahrazena ŠD 0/63 GE.
ZBV č. 92.3 - SO 101 - kolize kabelů s podélným trativodem odvodnění SO 101, provedení nové přeložky CETIN o 0,5 m a o 50 cm níže.
ZBV č. 129.3 - SO 125.2 - upřesnění množství betonů pro obetonování potrubí po celé délce potrubí. navýšení množství o 1,56 m3 a množství podkladní a výplňové vrstvy z betonu o 0,24 m3.
ZBV č. 156.3 - SO 141B - dle požadavky majitele pozemku bylo nutné odstranit sanační vrstvy z lomového kamene pro provoz zemědělské činnosti.
ZBV č. 63.3 - SO 154A - navýšení prací - změna konstrukce vozovky dle požadavku obce Lubenec: vrstva štěrkodrti fr. 0/63 GE v tl. 160 mm, vrstva ŠD fr. 0/32 GE v tl. 140 mm, infiltrační postřik z emulze do 1,0 kg/m2, asfaltový beton ACL 16+ v tl. 70 mm, spoj. postřik z emulze do 1,0 kg/m2 a asfalt. beton pro ACO 11 v tl. 40 mm. Dále propustek DN 600 zahlouben a prodloužen o 1,25 m. Doplněno zazubení svahu násypu v části 154A km 0,015 - 0,035, dále černá skládka odtěžena v mocnosti 0,34 m, poté položena geotextilie a odtěžená část nahrazena ŠD 0/63 GE.
ZBV č. 92.3 - SO 101 - kolize kabelů s podélným trativodem odvodnění SO 101, provedení nové přeložky CETIN o 0,5 m a o 50 cm níže.


Winner: SWIETELSKY stavební s.r.o.