Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-03-06
Buyer: Tramwaje Śląskie S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45200000: Building and civil engineering work | 45231000 | 45231400 | 45232310 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (optymalizacja dokumentacji projektowej na zasadach określonych w pkt 1.2 PFU) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń (o ile będą wymagane) oraz budowa  linii tramwajowej na trasie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunel), jednopoziomowe skrzyżowanie z al. Wolności (tylko z chodnikiem), ul. Ks. F. Blachnickiego, dalej – wzdłuż obustronnej zabudowy ul. Białostockiej, jednostronnej zabudowy al. I. Paderewskiego i dwustronnej zabudowy przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego do skrzyżowania z ul. Braci Mieroszewskich - 11-go Listopada (rondo Jana Pawła II), gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową – w ramach zadania pn. „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” .
Przedmiot zamówienia poza przebudową i rozbudową układu torowego obejmuje zaprojektowanie, przebudowę i rozbudowę układu drogowego ul. Braci Mieroszewskich (wraz z dojazdem do centrum handlowego Leclerc) dla stworzenia centrum przesiadkowego w rejonie projektowanego wiaduktu w tej ulicy nad torami tramwajowymi, z lokalizację przystanków tramwajowych pod wiaduktem i autobusowych w poziomie wiaduktu oraz rozbudowę układu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich - ul.11-ego Listopada z ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego i ul. Generała M. Zaruskiego (rondo Jana Pawła II) poprzez budowę ronda zawierającego pętlę tramwajową w środku i przystanki końcowy i dwa początkowe z torem odstawczym i punktem dyspozytorskim w pasie dzielącym ul. Marszałka Rydza Śmigłego.
W zakresie przedmiotu zamówienia ujęto zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni drogowych w torach, perony oraz dojścia do peronów, ekran akustyczny zmniejszający negatywne oddziaływanie torowiska tramwajowego na budynek mieszkalny posesji przy al. Wolności 18 oraz smarownice torowe, zmniejszające zużycie szyn, odwodnienia torów i jezdni, sieci trakcyjnej wraz zasilaniem i podstacji trakcyjnej, wiaduktu drogowego w ul. Braci Mieroszewskich wraz murami oporowymi, schodami i windami, dyspozytorni, oświetlenia, sygnalizacji świetlnych przejazdowych i usuniecie kolizji z uzbrojeniem podziemnym i napowietrzną linią 30kV.
•	uzyskanie wymaganych przepisami odstępstw, warunków, opinii, zgód, opinii, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji
•	uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;
•	przeprowadzenie prób i badań oraz przygotowanie dokumentów wymaganych dla odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót.
Zamawiający informuje, iż z wniosku Zamawiającego toczy się postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej decyzji w oparciu o projekt budowlany opracowany przez MERiTUM PROJEKT Marek Myrcik, 40-861 Katowice, ul. Gliwicka 228, który podlegać będzie optymalizacji przez Wykonawcę. Wykonawca otrzyma decyzję – pozwolenie na budowę przed podpisaniem Umowy
„Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – Zadanie 1
1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej - jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia,
3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.
Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu 3 dodatkowych przepustów rurowych, wymianie nawierzchni drogi oraz miany technologii wykonania włazów.
Wykonanie robót objętych Protokołami Konieczności jest niezbędne i konieczne do prawidłowego (należytego)wykonania Umowy - bez wykonania tych robót nie będzie możliwe osiągnięcie celów i założeń określonych w Umowie; Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych Protokołami Konieczności innemu podmiotowi nie może zostać dokonane z powodów ekonomicznych i technicznych - zlecenie wykonania robót dodatkowych wiązać się będzie bowiem z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z wyborem nowego wykonawcy, a z uwagi na wykonywanie Umowy wyłącznie Wykonawca posiada obecnie możliwości techniczne wykonania robót dodatkowych; Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych Protokołami Konieczności innemu podmiotowi, niż Wykonawcy, wiązałoby się dla Zamawiającego z istotnymi niedogodnościami oraz znacznym zwiększeniem kosztów - bez dokonania Zmiany nie będzie możliwe zrealizowanie celu Umowy w terminie i zakładanym budżecie.


Winner: Eurovia Polska S.A.