Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-10-26
Buyer: Győri Egyházmegye
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work

Technical requirements: Meglévő iskola-óvoda épületegyüttes belső udvarán tornaterem, kétszintes öltöző, szociális szárny és összekötő nyaktag építése a meglévő jelenlegi óvodai szárny véghomlokzatáig. A tornaterem épületszárnya előregyártott vázszerkezetű, 8m nettó belmagasságú csarnokból és kétszintes, hagyományos szerkezetű öltöző-szociális szárnyból áll.
Az új épület és a meglévő épületegyüttes véghomlokzata közé földszintes összekötő szárny-folyosó épül.
Az új tornaterem építéséhez új közmű bekötések kerülnek kialakításra az utcai hálózatról és a belső udvaron. A belső udvar érintett területén a térburkolatok elbontásra kerülnek, új személygépkocsi közlekedésére alkalmas belső út és parkolók kerülnek kialakításra.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák egy épületet érintenek. A részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén várhatóan alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha az ajánlatkérő
biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja az is, hogy az egységes épület kapcsán esetlegesen felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szemben lényegesen egyszerűbb érvényesíteni. Erre tekintettel a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ésszerűtlen lenne.
Meglévő iskola-óvoda épületegyüttes belső udvarán tornaterem, kétszintes öltöző, szociális szárny és összekötő nyaktag építése a meglévő jelenlegi óvodai szárny véghomlokzatáig. A tornaterem épületszárnya előregyártott vázszerkezetű, 8m nettó belmagasságú csarnokból és kétszintes, hagyományos szerkezetű öltöző-szociális szárnyból áll.
Az új épület és a meglévő épületegyüttes véghomlokzata közé földszintes összekötő szárny-folyosó épül.
Az új tornaterem építéséhez új közmű bekötések kerülnek kialakításra az utcai hálózatról és a belső udvaron. A belső udvar érintett területén a térburkolatok elbontásra kerülnek, új személygépkocsi közlekedésére alkalmas belső út és parkolók kerülnek kialakításra.
Az I. számú szerződésmódosítás eredményeként a következő ütemben tervezett liftépítés és volt óvodai szárny átalakítás kivitelezési munkáiból a lift szerkezetépítés és a közműépítési munkák feladatrészek megvalósítása is a megkötött kivitelezési szerződés részét képezik.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munkák egy épületet érintenek. A részajánlattétel lehetőségének kizárása esetén várhatóan alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha az ajánlatkérő
biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja az is, hogy az egységes épület kapcsán esetlegesen felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szemben lényegesen egyszerűbb érvényesíteni. Erre tekintettel a részajánlattétel lehetőségének biztosítása ésszerűtlen lenne.
A kivitelezés előrehaladása során vált egyértelművé, hogy a kivitelezési szerződés részét képező - a meglévő épületegyüttest az új tornateremmel összekötő - nyaktag részben lezárja a belső udvar megközelítését, továbbá az újonnan tervezett közműkiváltások nyomvonalát is érinti. A következő ütemben tervezett - és így a kivitelezési szerződés részét nem képező - lift bővítmény szerkezetépítése (kútalapozás, vasbeton felmenő szerkezetek) kivitelezésének technológiája akadályoztatva lenne a megépült nyaktag nyomvonalával, továbbá a nyaktag alatt áthúzódó közműkiváltások is el kell, hogy készüljenek a nyaktag kivitelezése előtt. Ezen kivitelezési feladatokat tehát a nyaktag építése előtt szükséges megvalósítani, így a fentiek alapján a következő ütemben tervezett liftépítés és volt óvodai szárny átalakítás kivitelezési munkáiból a lift szerkezetépítés és a közműépítési munkák feladatrészeket műszakilag előrehozni szükséges a kivitelezési szerződés tárgyát képező II. ütem tornaterem és nyaktag építési ütemébe.
A kivitelezési szerződés ezen új műszaki munkarészekkel történő kiegészítése a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján jogszerűnek minősül, figyelemmel arra, hogy az új munkarészek értéke összesen nettó 31 963 825,-Ft, azaz az eredeti vállalkozói díj 15 %-át nem haladják meg és a kivitelezési szerződés eleve a Kbt. Második Része szerinti ún. uniós rezsimben lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként került megkötésre. Az új munkarészek megvalósítása emellett nem változtatja meg a kivitelezési szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy a kivitelezési szerződés tárgyához műszakilag is szorosan kapcsolódó kivitelezési feladatokat jelentenek.
Az új munkarészek kivitelezése a kivitelezési szerződés szerinti végteljesítési határidőt nem érinti.
A szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján történt, így a fenti feltételek nem relevánsak.


Winner: Wolf-Farkas Építőipari és Szolgáltató Kft.