Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-02-15
Buyer: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S. A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 42900000 | 45000000: Construction work | 45220000 | 45240000: Construction work for water projects | 71000000

Technical requirements: Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.
Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów (szczegółowy opis zawiera część III SIWZ).
Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198a–198g ustawy Pzp.
Modernizacja ujęć infiltracyjnych PU-3 i PU-4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na terenie Zakładu Centralnego przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
1.	zmiana zakresu przedmiotu umowy wynikająca z konieczności zlecenia robót dodatkowych i jednocześnie rozliczenia robót zaniechanych, o których mowa w Protokole konieczności nr 1/2021 z dnia 21.04.2021 r. oraz w Protokole konieczności nr 2/2021 z dnia 16.09.2021 r.,
2.	rozliczenie kosztów wynikających z roszczeń Wykonawcy w zakresie wydłużonego terminu realizacji Umowy,
Wykonawca po przeprowadzeniu wizji zewnętrznej i wewnętrznej rurociągu DN1400 zlokalizowanego w Osadniku Czerniakowskim, stwierdził rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a rozwiązaniami Wielobranżowej Dokumentacji Proj.-Koszt. DHV Hydroprojekt. Na podstawie wyników wizji stwierdzono brak możliwości renowacji rurociągu zgodnie z założeniami ww. dokumentacji, co wpłynęło na konieczność zmiany zakresu umowy i zlecenia robót dodatkowych -art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy -pzp,Modyfikacje w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy-pzp  wynikają z wytycznych ZZW z dn. 23.04.2021 r. wydanych w ramach procedury zawarcia nowej umowy liniowej (zmiany wynikające z Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1170/2020 z 23.09.2020r.) i obejmują:1. zmianę technologii prowadzenia tras kablowych – z technologii wykopowej na technologię bezwykopową, w sąsiedztwie drzew i ich systemów korzeniowych,2. roboty dodatkowe związane z pracą na zieleni.


Winner: Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A.