Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-05
Buyer: Mestská časť Bratislava - Rača
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45214000: Construction work for education buildings

Technical requirements: V rámci celkovej rekonštrukcie existujúceho objektu ZŠ Plickova 9, Bratislava-Rača sa navrhuje zrealizovať tieto stavebné práce:
- Úprava existujúcich exteriérových plôch rekonštrukcia vrchnej vrstvy spevnených povrchov, odstránenie náletovej zelene, doplnenie bezbariérovej rampy ku vstupu.
Navrhovanou rekonštrukciou vznikne 25 kmeňových tried pre 600 žiakov, 9 odborných učební, 3 zborovne pre učiteľov,
kancelárie pre vedenie školy a 2 telocvične so sociálnym zázemím. Návrh počíta s vytvorením vlastnej kuchyne a jedálne. Na 1. nadzemnom podlaží v južnom krídle sa znovu vytvorí byt pre školníka. V objekte telocvične sa vložením stropu do pôvodnej plynovej kotolne vytvoria dve miestnosti v polozapustenom suteréne bude zriadená nová odovzdávacia stanica tepla, nad ktorou vznikne nová odborná učebňa.
Opis predmetu zákazky je podrobne popísaný v poskytnutej projektovej dokumentácii a výkaze výmer/rozpočte.
Realizácia diela môže byť spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku v prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Poskytovateľom v rámci IROP, špecifický cieľ: 7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy IROP-PO7-SC74-2021-73.
V rámci celkovej rekonštrukcie existujúceho objektu ZŠ Plickova 9, Bratislava-Rača sa navrhuje zrealizovať tieto stavebné práce:
- Úprava existujúcich exteriérových plôch rekonštrukcia vrchnej vrstvy spevnených povrchov, odstránenie náletovej zelene, doplnenie bezbariérovej rampy ku vstupu.
Navrhovanou rekonštrukciou vznikne 25 kmeňových tried pre 600 žiakov, 9 odborných učební, 3 zborovne pre učiteľov,
kancelárie pre vedenie školy a 2 telocvične so sociálnym zázemím. Návrh počíta s vytvorením vlastnej kuchyne a jedálne. Na 1. nadzemnom podlaží v južnom krídle sa znovu vytvorí byt pre školníka. V objekte telocvične sa vložením stropu do pôvodnej plynovej kotolne vytvoria dve miestnosti v polozapustenom suteréne bude zriadená nová odovzdávacia stanica tepla, nad ktorou vznikne nová odborná učebňa.
Opis predmetu zákazky je podrobne popísaný v poskytnutej projektovej dokumentácii a výkaze výmer/rozpočte.
Pri búracích prácach bol identifikovaný rozporný stav voči projektovej dokumentácii pri spádoch plynosilikátových stropných panelov. Podľa projektu mali byť panely v rovine, avšak po odhalení vybúraných vrstiev sú panely v sklone podľa spádu pre pôvodné vpuste, prípadne sú panely zlomené. projektant navrhuje panely vyrovnávať vrstvou penobetónu o objemovej hmotnosti 380 kg/m3 s pevnosťou v tlaku 0,7 MPa maximálnej hrúbky 50 mm. Rozdiely medzi panelmi väčšie ako 50 mm je nutné vyplniť polystyrénom, s čím súvisí aj zmena dĺžky kotviaceho systému. Finálna vrstva penobetón bude v rovine, na túto vrstvu pôjdu skladby, tak ako sú naprojektované v RPD.
Nakoľko počas realizácie diela došlo k potrebe vykonania uvedených naviac prác, ktoré sú nevyhnutné na zrealizovanie diela a s ktorými zmluva nepočítala a neboli pôvodne nacenené, a ktoré sú špecifikované v Zmenovom liste č. ZL 001 zo dňa 28.9.2021 (ďalej len naviac práce), zmluvné strany sa v súlade s bodom 6.10 a 6.11 zmluvy a s § 18 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní dohodli na úprave celkovej ceny diela (bod 5.4 zmluvy) za naviac práce a splatnosti faktúry (platobných podmienok) za naviac práce (bod 6.10 zmluvy) týmto dodatkom č. 1.
Cena za naviac práce tak, ako je to uvedené v preambule tohto dodatku č. 1, činí spolu sumu 61 162,38 eur s DPH, o ktorú sa navyšuje Cena diela pôvodne uvedená v bode 5.4 zmluvy.
Vzhľadom na potrebu realizácie vyššie uvedených naviac prác, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter nevyhnutné na pokračovanie realizácie diela a z dôvodu zásahov do stavby, na ktorej vykonáva stavebné práce zazmluvnený zhotoviteľ diela, nie je možné zmeniť zhotoviteľa tak z technických dôvodov (neoddeliteľnosť vykonávania naviac prác od pôvodne plánovaných prác z hľadiska technologických procesov), ako ani z ekonomických dôvodov (neoddeliteľnosť vykonávania naviac prác od pôvodne plánovaných prác z hľadiska zodpovednosti za vady diela). Prípadná zmena zhotoviteľa vo vzťahu k uvedeným naviac prácam by vzhľadom na vyššie uvedené dôvody verejnému obstarávateľovi spôsobila významné ťažkosti a zvýšené náklady, keďže zastavenie prác a čakanie na prípadné obstaranie iného zhotoviteľa by nielen kvôli zvýšeným výdavkom nebolo relevantným riešením v prospech požadovanej kvality a rýchlosti realizácie diela, ktoré má byť spolufinancované z fondov EÚ.


Winner: KAMI PROFIT, s.r.o.