Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-12-08
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Současně s modernizací vozovky bude provedena úprava kategorie dle současně platné ČSN 73 6101, tj. úprava z původní kategorie D26.5 na kategorii D28 (kategorie D27,5 dle ČSN 73 6101 s rozšířeným středním dělicím pásem o 0,5 m na 4,0 m). Šířka zpevnění každého jízdního pásu v základním příčném uspořádání v tomto případě činí 11,5 m v trase a 12,5 m mezi svodidly na mostech. Toto uspořádání umožní provizorní vedení dopravy po polovině dálnice ve čtyř pruhovém režimu (2 jízdní pruhy pro každý směr jízdy), např. při opravách.
Součástí stavby je i úprava příčných sklonů vozovky, doplnění případně prodloužení nebo rozšíření přídavných pruhů (vše dle platných ČSN), dále modernizace dálničních mostů a nadjezdů, modernizace odvodnění a vybavení dálnice, sanace skalních zářezů a vegetační úpravy.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000,- CZK, nejvýše ve výši 10 000 000,- CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000,- CZK.
Dle PDPS objektu SO 15-172.1 mají být podél komunikace rozebrány, očištěny a uskladněny stávající prefabrikované žlabovky šíře 600 mm v délce 3294 bm. Tyto mají být na konci etapy 2A provizorně osazeny (v celém objemu) do nově vzniklých dočasných příkopů. Při pochůzce a částečném očištění bylo zjištěno, že stávající žlaby jsou v délce 3047 bm provedeny jako monolitické, a tudíž je nelze rozebrat pro zpětné použití. V délce 247 bm jsou žlaby provedeny z prefabrikovaných dílců, avšak tvarovky jsou v havarijním stavu, a tudíž ani tyto nebude možné použít. Zhotovitel navrhuje odstranění stávajících monolitických žlabů v délce 3047 bm a stávajících prefabrikovaných žlabů v délce 247 bm, vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii). S osazením provizorních žlabů z nových prefabrikovaných žlabovek bylo již uvažováno v položce pro zpětné osazení, a tudíž bez dalších vícenákladů, tzn. Položka bude provedena v plném rozsahu dle PDPS.
Dle PDPS objektu SO 15-172.1 mají být podél komunikace rozebrány, očištěny a uskladněny stávající prefabrikované žlabovky šíře 600 mm v délce 3294 bm. Tyto mají být na konci etapy 2A provizorně osazeny (v celém objemu) do nově vzniklých dočasných příkopů. Při pochůzce a částečném očištění bylo zjištěno, že stávající žlaby jsou v délce 3 047 bm provedeny jako monolitické, a tudíž je nelze rozebrat pro zpětné použití. V délce 247 bm jsou žlaby provedeny z prefabrikovaných dílců, avšak tvarovky jsou v havarijním stavu, a tudíž ani tyto nebude možné použít. Zhotovitel navrhuje odstranění stávajících monolitických žlabů v délce 3047 bm a stávajících prefabrikovaných žlabů v délce 247 bm, vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezideponii). S osazením provizorních žlabů z nových prefabrikovaných žlabovek bylo již uvažováno v položce pro zpětné osazení, a tudíž bez dalších vícenákladů, tzn. Položka bude provedena v plném rozsahu dle PDPS.
Dle PDPS objektu SO 15-172.1 mají být podél komunikace rozebrány, očištěny a uskladněny stávající prefabrikované žlabovky šíře 600 mm v délce 3294 bm. Tyto mají být na konci etapy 2A provizorně osazeny (v celém objemu) do nově vzniklých dočasných příkopů. Při pochůzce a částečném očištění bylo zjištěno, že stávající žlaby jsou v délce 3 047 bm provedeny jako monolitické, a tudíž je nelze rozebrat pro zpětné použití. V délce 247 bm, jsou žlaby provedeny z prefabrikovaných dílců, avšak tvarovky jsou v havarijním stavu, a tudíž ani tyto nebude možné použít. Zhotovitel navrhuje odstranění stávajících monolitických žlabů v délce 3 047 bm a stávajících prefabrikovaných žlabů v délce 247 bm, vč. naložení, odvozu na skládku, uložení a poplatku nebo předrcení a zpětné využití na stavbě (včetně manipulace a dočasného uložení na mezi deponii).


Winner: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným