Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-02-08
Buyer: Landkreis Erlangen-Höchstadt
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71000000 | 71240000 | 71541000: Construction project management services
Submission deadline: 2023-03-10
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Der Landkreis Erlangen-Höchstadt beabsichtigt einen Erweiterungsbau am Gymnasium Höchstadt an der Aisch.
Beauftragt werden die Leistungsstufen 3-5 des Leistungsbildes Projektsteuerung gemäß Projektsteuerungsvertrag HAV-KOM, konkretisiert durch die zusätzlichen Vertragsbestimmungen (ZVB-PS) zum Projektsteuerungsvertrag, wobei bzgl. der Leistungsstufe 3 - Ausführungsvorbereitung - die Zuarbeit zur Ausführungsplanung sowie die Mitwirkung bei der Vergabe für die bereits ausgeschriebenen und vergebenen Gewerke (Anteil etwa 20%) entfällt, da diese Leistungen nicht mehr notwendig sind. Im Rahmen der Leistungsstufe 3 sind nurmehr die Unterstützung für die restlichen noch auszuschreibenden Gewerke (Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) notwendig. Die Leistungsstufen 4 und 5 werden vollumfänglich beauftragt. Eine entsprechende Einarbeitung ist die angeforderte Pauschale mit einzupreisen.
Gymnasium Höchstadt an der Aisch 91315 Höchstadt Erfüllungsort für die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im Übrigen der Sitz des Auftraggebers.
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt beabsichtigt einen Erweiterungsbau am Gymnasium Höchstadt an der Aisch.
Der Erweiterungsbau für das Gymnasium in Höchstadt ist aktuell ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt der Landkreisverwaltung. Durch die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums in Bayern müssen zusätzliche Flächen am Gymnasium geschaffen werden. Mit dem Beschluss vom 10.05.2021 hat der Kreistag der Errichtung eines Erweiterungsbaus am Gymnasium Höchstadt im Zuge der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G 9) zugestimmt.
Gemäß Beschluss des Kreistages vom 06.10.2022 erfolgte die frist- und formgerechte Einreichung des Förderantrags nach Art. 10 FAG und die Anträge auf schulaufsichtliche Genehmigung bei der Regierung von Mittelfranken. Zudem wurde der vorzeitige Baubeginn beantragt. Die Planung wurde in Abstimmung mit allen Planungsbeteiligten zielstrebig, zeitlich straff und kooperativ durchgeführt, wobei besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wurde. Weiterhin ist die Planung der Maßnahmen vorangeschritten, sodass die Bekanntmachungen der ersten notwendigen Ausschreibungen fristgerecht am 27.01.2023 veröffentlicht wurden. Im ersten Ausschreibungspaket sind die Baumeisterarbeiten, die Aufzugsanlage, die Baustelleneinrichtung und der Baustromanlage beinhaltet. Die Gewerke des ersten Pakets umfassen nach Schätzungen der Architekten und Fachplanern durch Bepreisung der Leistungsverzeichnisse circa 20 % vom Gesamtauftrag.
Das zweite Ausschreibungspaket muss am 20.06.2023 durch die EU-Bekanntmachung veröffentlicht werden. Im zweiten Paket sind die Gewerke Sonnenschutz, Holz-Alu Pfostenriegelfassade, hinterlüftete Fassade und Alu Pfostenriegelfassade beinhaltet. Der Baustart ist ab Mitte Mai 2023 vorgesehen. Mit den Arbeiten vor Ort soll die Baustelle zum Schuljahresbeginn im September 2025 fertiggestellt sein.
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt als Auftraggeber und als Vergabestelle arbeitet mit dem Onlinesystem des Staatsanzeigers "eServices" zusammen. Hier werden die Bekanntmachungen und die Vergaben angelegt und betreut.
Der Erweiterungsbau umfasst neben den herkömmlichen Klassenzimmern den Fachklassentrakt für Physikunterricht. Da hier besondere Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht gelten, muss hier eine große Achtsamkeit daraufgelegt werden. Zudem liegt der Erweiterungsbau so nahe am Bestandsgebäude, sodass die Baugrube im Gründungsbereich des Bestandsbaus liegt. Aus diesem Grund müssen aufwendige Verbauarbeiten in Form von Bohrpfahlwänden mit Spritzbetonausfachungen ausgeführt werden.
Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 21.295.384,73 EUR brutto (KG 200-700, Stand Kostenberechnung, 16.09.2022).
Die Entwurfsplanung inkl. Erläuterungsberichten wird gegen Abgabe einer Geheimhaltungserklärung zur Verfügung gestellt.
Der Auftraggeber erhält für dieses Bauvorhaben Fördermittel. Der Auftragnehmer ist auch für die Erstellung des Verwendungsnachweises (vgl. Ziffer 5.1.6 der ZVB-PS9 und die Zusammenstellung der Kostenanteile aus der Kostenfeststellung nach den Anforderungen für den Verwendungsnachweis (vgl. Ziffer 5.4.2 der ZVB-PS) zuständig.
Beauftragt werden die Leistungsstufen 3-5 des Leistungsbildes Projektsteuerung gemäß Projektsteuerungsvertrag HAV-KOM, konkretisiert durch die zusätzlichen Vertragsbestimmungen (ZVB-PS) zum Projektsteuerungsvertrag, wobei bzgl. der Leistungsstufe 3 - Ausführungsvorbereitung - die Zuarbeit zur Ausführungsplanung sowie die Mitwirkung bei der Vergabe für die bereits ausgeschriebenen und vergebenen Gewerke (Anteil etwa 20%) entfällt, da diese Leistungen nicht mehr notwendig sind. Im Rahmen der Leistungsstufe 3 sind nurmehr die Unterstützung für die restlichen noch auszuschreibenden Gewerke (Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) notwendig. Die Leistungsstufen 4 und 5 werden vollumfänglich beauftragt. Eine entsprechende Einarbeitung ist die angeforderte Pauschale mit einzupreisen.
Es sind insgesamt max. 400 Punkte erreichbar. Je Gliederungspunkt sind max. die angegebenen Punkte erreichbar. Zwischenpunkte werden nicht vergeben. Die Bewerber mit der höchsten Bewertung werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Bei Punktgleichheit und wenn es dem Auftraggeber objektiv nachvollziehbar nicht möglich ist, den Bewerberkreis anhand der festgelegten Kriterien auf das vorgesehene Maß zu begrenzen, wird die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern durch Losentscheid als Ultima Ratio getroffen.
Umsatz (netto): Durchschnitt der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre bei Projektsteuerungsleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft

Eligibility requirements: Der Nachweis zur Berufsausübung des Inhabers/der Inhaberin oder der Führungskräfte des Unternehmens oder der Projektleitung ist durch Vorlage der Berufszulassung (Nachweis Kammereintragung oder Diplomurkunde (Dipl.-Ing. Univ./TU/TH/FH, Master, Bachelor oder vergleichbare Berufszulassung) zu führen.