Public procurement notice: Additional Information
Published: 2020-02-14
Buyer: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34970000 | 42961300 | 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45111000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu, odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy Północnej, budowa drogi 1KDW w rejonie ul. Wspólnej w Opolu, budowa dróg 3KDL, 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu, oraz przebudowa drogi krajowej 94c – przeniesienie stanowiska wagowego, jak również wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczno-projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robót, zapisy umowy oraz SIWZ.
W umowie nr MZD.022.120.TU.2018 z dnia 16.4.2018 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej” zgodnie z zapisami § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 w związku z § 10 ust. 3 tej umowy na podstawie protokołów konieczności nr 41 (w zakresie pkt a) z dnia 3.12.2019 r., nr 42 z dnia 4.12.2019 r., oraz zgodnie z zapisami § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 6 i 9 w związku z § 10 ust. 2 tej umowy na podstawie protokołów konieczności nr 41 (w zakresie pkt b) z dnia 3.12.2019 r oraz nr 46 z dnia 11.12.2019, dokonuje się następujących zmian:
1) „1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 123 134 028,15 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia osiem złotych 15/100) w tym: wartość netto 100 108 965,98 PLN (słownie złotych: sto milionów sto osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 98/100) podatek VAT (23 %) 23 025 062,17 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote 17/100)”;
„1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 123 342 166,60 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) w tym: wartość netto 100 278 184,23 PLN (słownie złotych: sto milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 23/100) podatek VAT (23 %) 23 063 982,37 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 37/100)”;
a) robót zaniechanych opisanych w protokole konieczności nr 41 (pkt a) z dnia 3.12.2019 r. zmniejszających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 11 677,74 PLN brutto;
b) robót zamiennych opisanych w protokole konieczności nr 41 (pkt b) z dnia 3.12.2019 r. zmniejszających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 15 816,77 PLN brutto;
c) robót zaniechanych opisanych w protokole konieczności nr 42 z dnia 4.12.2019 r. zmniejszających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 221 680,61 PLN brutto;
d) robót zamiennych opisanych w protokole konieczności nr 46 z dnia 11.12.2019 r. zwiększających wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę 457 313,57 PLN brutto,
które to protokoły stanowią integralną część niniejszego aneksu do umowy, opisując przyczyny, zakres i rodzaj robót niezbędnych do wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.