Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-01-03
Buyer: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 71220000

Technical requirements: „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 5. konzultációs elj. - 2.rész - 2. sz.mód
Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” c. projekt út, járda, parkoló és tér kivitelezési munkáinak elvégzésére, és a kivitelezési tervdokumentációk - 5. konzultációs elj. - 2.rész - 2. sz.mód
A tervezési terület a Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (VMK) homlokzatától indul, két oldal körbeöleli
Azt, a déli oldalon a főiskola homlokzata határolja, keleten és északon a Landorhegyi út és a Madách Imre utca szegélyezi.
— 8 cm vtg. nagyelemes beton térkő, 60/90/8  cm, 15/60/8  cm, többféle felületi struktúrával vagy színben,
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és
A részletes feladatmeghatározást a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képző Műszaki leírás tartalmazza, valamennyi rész
Esetében, továbbá a karakterkorlátra való tekintettel a megküldött Ajánlattételi felhívásban részletezettek szerint.
V. konzultáció, 2. rész - Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítés vállalkozási szerződés keretében
Művelődési Központ előtti tér átépítése tárgyú szerződésben az előregyártott látszóbeton elemeknél tervmódosítás vált szükségessé az alábbi betonelemek esetében: Fi. F2. F3. F4. FS. F6. Pl. P2. P3. VI. V2. V5. Ú20. ÚU21. U22. U23. Ú24. UÚ25. L18. jelü elemeknél, A megjelölt tervmódosítás a Felek között létrejött szerződés teljesítését 15 akadályozza azáltal, hogy Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ előtti tér átépítése tárgyú munka – a betonelemek alépítményeinek építését tartalmazó – jelen vállalkozási szerződés keretében megvalósuló munkálatokra épül. azzal műszakilag szorosan összefügg. A kiviteli tervek módosításra kerültek az Önkormányzat megrendelésében. melyet Vállalkozó 19.7.2019-én kapott meg.A tervmódosítással vált megkezdhetővé az elemek gyártmánytervének elkészítése. majd azt követően a betonelemek gyártása.A Vállalkozó az elemek legyártatását és a beépítését az első szerződésmódosítás alapján 30.10.2019 napjáig vállalta.
Az elemek speciális gyártására tekintettel a Megrendelő más szerződéséhez kapcsolódóan az abban érintett Vállalkozó a korábban megkötött beszállítói szerződést módosította,azonban a gyártó a módosított elemek elkészítését és szállítását 15.12.2019-éig terjedő határidővel vállalta azzal,hogy kapacitásai függvényében előteljesítését biztosít.Az előteljesítés elmaradása miatt a Megrendelő a jelen beruházással párhuzamosan folyó fejlesztés vállalkozási szerződését módosította úgy. hogy a kivitelezési munkákat 15.10.2019 napján felfüggesztette és a kivitelezésre alkalmas munkaterületet legkorábban 31.3.2020 napján biztosítja ismételten az adott Vállalkozó részére. A szerződésmódosítás szerint a Vállakozó 15 naptári napos határidővel vállalta a látszóbeton elemek beépítését és a kivitelezés készre jelentését. Tekintettel arra,hogy a párhuzamosan folyó fejlesztés előrehaladása és befejezése a fent bemutatott módon érinti a Felek között létrejött szerződés teljesítését, így a Felek a jelen szerződés a párhuzamosan folyó beruházás módosításával egyező módon kívánják módosítani. A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy 15.4.2019 napjáig a kivitelezési munkákat befejezi és az átadás-átvételi eljárást megkezdi. A Felek megállapodtak továbbá abban, hogy a téli időjárási viszonyok figyelembe vételével a munkavégzés teljesítését leghamarabb 31.3.2020 napját követően folytatják. Felek megállapodnak, hogy a munkaterület őrzése, valamint vagyon- és felelősségbiztosítása Vállalkozó feladata. Megrendelő a munkaterületért semminemű felelősséget nem vállal.
— ca) pont szerint a módosítást a fentiek alapján olyan körülmény tette szükségessé. amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a Vállalkozó a kivitelezési munkák elvégzésében a Megrendelő által más beruházásra kötött Vállalkozási Szerződés miatt került akadályoztatásra, azáltal, hogy az abban a szerződésben tervmódosítás és a speciális látszóbeton elemek gyártási folyamatának újra ütemezése vált szükségessé.Vállalkozó így a párhuzamosan folyó beruházással összhangban tudja csak a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni,
— cb) pont alapján a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. tekintettel arra, hogy a műszaki tartalomban módosítás nem történik. A módosított teljesítési határidő meghatározásakor a Felek figyelembe vették a látszóbeton elemek gyártási határidejét,valamint a kivitelezésre alkalmas időjárási viszonyokat.
A módosítás során a teljesítési határidőt úgy állapították meg. hogy az 1. sz. módosításban figyelembe vett időtartam ne változzon. csupán a gyártási és kivitelezésre nem alkalmas időszak alatt a munkavégzés felfüggesztését nem vették figyelembe a teljesítési idő számításánál.
A tervezési terület a Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ (VMK) homlokzatától indul, két oldal körbeöleli


Winner: Horváth-Ép Kft.