Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-19
Buyer: Atommagkutató Intézet
Country: HU
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 35125000: Surveillance system | 35125100: Sensors

Technical requirements: 9 db hűtést közvetítő doboz (CIB - Cooling Intermediate Box) legyártása a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek alapján, továbbá azok leszállítása az European Spallation Source ERIC részére.
A közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: Ajánlati dokumentáció) található közbeszerzési műszaki leírásban (tervekben) meghatározott 9 db hűtést közvetítő doboz (CIB - Cooling Intermediate Box, a továbbiakban: termék vagy termékek) legyártása és leszállítása. Az eladó feladatát nem képezi a leszállított termékek beszerelése, beüzemelése.
A közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: Ajánlati dokumentáció) található közbeszerzési műszaki leírásban (tervekben) meghatározott, illetve jelen szerződésmódosítás indokolásában szereplő módosított tervdokumentációnak megfelelő 9 db hűtést közvetítő doboz (CIB - Coo-ling Intermediate Box, a továbbiakban: termék vagy termékek) legyártása és leszállítása. Az el-adó feladatát nem képezi a leszállított termékek beszerelése, beüzemelése.
A szerződés teljesítésének határideje: 2020. szeptember 30., azonban az eladó köteles 2020. július 31-ig minimum 7 db terméket leszállítani. A 2020. július 31-i részhatáridőig a teljesítés maximum 2 (kettő) szállítással történhet. Az eladónak a 2020. szeptember 30-i időpontig le kell szállítania valamennyi, jelen szerződés tárgyát képező terméket. A vevő előteljesítést valamennyi határidő tekintetében elfogad.
A szerződés teljesítésének határideje: 2020. december 15., azonban az eladó köteles 2020. október 15-ig minimum 7 db terméket leszállítani. A 2020. október 15-i részhatáridőig a teljesítés maximum 2 (kettő) szállítással történhet. Az eladónak a 2020. december 15-i időpontig le kell szállítania valamennyi, jelen szerződés tárgyát képező terméket. A vevő előteljesítést valamennyi határidő tekintetében elfogad.
A szerződéses ár nettó 106 911 EUR, azaz nettó százhatezer kilencszáztizenegy euró, melyből 1 db termék ára: nettó 11 879 EUR, azaz nettó tizenegyezer nyolcszázhetvenkilenc euró.
A szerződéses ár nettó 108 936 EUR, azaz nettó egyszáznyolcezer-kilencszázharminchat euró, melyből 1 db termék ára: nettó 12 104 EUR, azaz nettó tizenkettőezer-egyszáznégy euró.
A fenti pont megjelölése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt, a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (2) bekezdés jelenti. A szerződésmódosítás indokai:
A vevő az ESS ERIC (European Spallation Source European Research Infrastructure Consorti-um) és közte létrejött, AIK 8.4 számú szerződés alapján 9 db hűtést közvetítő dobozt (CIB - Cooling Intermediate Box) köteles leszállítani az Európai Spallációs Neutronforrás (ESS - European Spallation Source, Lund, Svédország) lineáris gyorsítójának közepes béta (MB - Medium Beta) szakaszához Magyarország természetbeni hozzájárulásaként.
A közbeszerzési eljárás műszaki leírását, azaz az MB CIB végleges tervdokumentumát az ESS elkészítette ESS-0121136 azonosítószám alatt. A közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő (eladó) ennek a tervdokumentációnak megfelelően készítette el az ajánlatát, ezt a műszaki megoldást árazta be, s ennek alapján kezdte el a termékek legyártását.
A termékek legyártásának megkezdése után az ESS 2020. június 2-án módosította a vonatkozó tervdokumentációt (azonosítószáma: ESS-2698925). Ezen új tervdokumentáció szerint bizonyos beszerzett alkatrészek és legyártott részegységek szükségtelenné váltak, új alkatrészeket kell beszerezni és a már elkészült részeket korrigálni, amely miatt szükséges a gyártástechnológia újratervezése is.
A fenti tervdokumentáció módosítása egyrészt többletköltséget jelent az eladónak, melyet a vevő elismer, így ennek nyomán módosul a szerződéses ár és egy termék egységára is.
A műszaki problémák az eladónak a termékek legyártásában is fennakadást jelentettek, hiszen a gyártás folyamán egyrészt módosított műszaki tartalmat kell megvalósítaniuk, ami a már össze-szerelt elemek részleges szétszerelésével, részleges újravezetékelésével jár, továbbá a folytonossági és FAT tesztek újbóli elvégzése is szükséges lett. Másrészt az újonnan beépítésre kerülő termékek megrendelése és leszállítása megnövelte a gyártási időt, melynek nyomán a felek a rész- és végteljesítési határidő módosítása mellett döntöttek.


Winner: BAUVIV Kelet-MAGYARORSZÁGI Villanyszerelő Kft.