Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-05-14
Buyer: HSP Projektmanagement und Beratung GmbH
Country: DE
Region: DEA22
Contract type: Services
Procedure: Negotiated with prior call for competition
CPV classification: 71300000 | 71541000: Construction project management services
Estimated value: 522000 EUR
Submission deadline: 2031-08-01
Award criteria: quality, price

Technical requirements: Bauprojektsteuerung in Anlehnung an AHO Heft 9 für die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Bockhorn. Die Gemeinde Bockhorn beabsichtigt die Erweiterung und Sanierung der Grundschule und Neugestaltung der Freianlagen. Die Grundschule in Bockhorn hat aktuell 8 Klassen (2-zügig) sowie eine zu kleine und sanierungsbedürftige Sporthalle (Baujahr 1970). Die bestehende Schule verfügt über keine Aula und keinen eigenen Versammlungsraum. Es ist vorgesehen, das bestehende Schulgebäude um 2 Klassenzimmer (zu einer 2,5-zügigen Grundschule), um allgemeine Versammlungsräume und um eine Einfeld-Sporthalle zu erweitern und das Bestandsgebäude zu sanieren. Dazu sind auch Gebäudeabbrüche erforderlich. Die Maßnahme kann nur in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Zudem liegen erste Planungskonzepte aus Lösungsvorschlägen vor. Das bestehende, zweigeschossige, winkelförmig angeordnete Schulgebäude besteht aus 3 Bauabschnitten aus drei Jahrzehnten. Der älteste Teil aus den 1950er-Jahren wurde ergänzt um Anbauten aus den 1970er und 1990er Jahren. Zunächst sind ein Abbruch und Erweiterungsbauten (Turnhalle und Schultrakt) vorgesehen, nachgängig die Sanierung des Bestandsgebäudes. Die Maßnahme soll mit Mitteln des Freistaates Bayern gefördert werden. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist zu Beginn des dritten Quartals 2031 vorgesehen.
Vorgehen bei der Projektbearbeitung und Leistungsdichte
Kompetenz des Bieters, dargelegt in der Projekteinschätzung
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Bauprojektsteuerung in Anlehnung an AHO Heft 9, Projektstufen 1 bis 5, Handlungsbereiche A-E. 

Das weiter zu nutzende Bestandsgebäude hat eine BGF von ca. 2.864m², der Sporthallenneubau ca. 790 m² und die Schulerweiterung eine BGF von ca. 1.000 m².
Die Projektsteuerungsleistungen betreffen die Gesamtmaßnahme einschl. Freianlagen. Architekten, Landschaftsarchitekten und Fachingenieure sind bereits in der Beauftragungsphase. Im Zuge der Projektsteuerungsleistung wird eine sehr dichte Baustellenpräsenz des Projektleiters oder stv. Projektleiters gefordert. Die Betreuung des Projektes in der Gewährleistungsphase der ausführenden Firmen ist eine Option.
Die Anforderungen an den Brandschutz in dem im laufenden Betrieb zu haltenden Bestandsgebäude sind Grundlage. Eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den politischen Gremien der Gemeinde Bockhorn ist erforderlich. Insbesondere ist die Gemeinde in die Risikobetrachtungen (speziell Kosten) einzubeziehen.
Es ist noch nicht entschieden, ob als Datenplattform eine Cloud des Architekten oder ein vom Projektsteuerer aufzusetzendes PKM-System verwendet werden soll.
Im Zuge der LPH 3 der Planer wird eine Kostenobergrenze, die indiziert wird, festgelegt.


Winner: HSP Projektmanagement und Beratung GmbH
Award value: 522000
Number of bids: 7