Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-10-25
Buyer: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45100000: Site preparation work | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45220000

Technical requirements: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2- 17-2017-00012 jelű pályázat keretében - 2 részben”
Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP- 2.2.2- 17-2017-00012 jelű pályázatkeretében - 2 részben
Támogatott lakhatást biztosító 6 db új lakóház (300 m2 alatti, 12 férőhelyes) létesíté se a kiviteli dokumentációban és az
Valamennyi rész tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekez dése alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket és hozzátartozó szolgáltatást elfogad ajánlatkérő.
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és tételes, árazatlan költségvetés tartalmazza.
„Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP- 2.2.2-17-2017-00012 jelű pályázat keretében - 2 részben”- 1. rész
A műszaki ellenőr a fenti akadályozás idejéhez igazodó indokolt határidő módosítást elfogadta azzal, hogy a kivitelezéshez kapcsolódó E-on Zrt. hálózati csatlakozási szerződésekben foglaltak szerint (felhasználási helyek: Szombathely 5554-3 hrsz, Táplán 348-6, 348-8,348-9,348-10,) a közcélú hálózat rendelkezésre állásának tervezett időpontja a csatlakozási szerződés aláírásától és a csatlakozási díjbefizetéstől (14.3.2019) számított 360. nap, ami 2020. március 09. napján telik le (6. melléklet). Kivitelező a végleges villamos energia bekötéstől függő munkálatai (pl: villanyóra felhelyezés, kazán bekötés és beüzemelés, próbaüzem, érintésvédelmi érések, nyilatkozatok) - kivitelező ütemterve szerint - a bekötést követő 50 munkanap alatt végezhetők el (7. melléklet).
Megrendelő rögzíti a műszaki ellenőri nyilatkozattal összhangban, hogy az akadályközlésben szereplő 1. épület tekintetében (9700 Szombathely, Szőlős u. 11323/2 hrsz) az elektromos áram bekötése megtörtént a 14.2.2019 napon kelt mérőhelyi adatlap alapján (5. melléklet).
II.1.2. Megrendelő mint Rendszerhasználó (Felhasználó) és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. mint Elosztói Engedélyes között 12.11.2018 napján Hálózati csatlakozási szerződés jött létre a 9700 Szombathely, Szőlő u. 11323/2 hrsz. alatti ingatlanon, valamint 3.12.2018 napján Hálózati csatlakozási szerződés jött létre a 9700 Szombathely, Hrsz. 5554/3, 9761 Táplánszentkereszt, Hrsz. 348/6, 9761 Táplánszentkereszt, Hrsz. 348/8, 9761 Táplánszentkereszt, Hrsz. 348/9, 9761 Táplánszentkereszt, Hrsz. 348/10 alatti ingatlanok mint felhasználási helyek vonatkozásában a közcélú villamos hálózat rendelkezésre állása érdekében (2. számú melléklet).
A fentiek alapján szükséges a szerződés teljesítési véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint.
II.1.4. Felek kijelentik, hogy a tárgyi módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes teljesülésére:
— a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
Tárgyi módosítás a fentebbi rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a fentebbi körülmények miatti módosítás szükségességét kellő gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül ellenérték változtatása nem történik.
Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira.


Winner: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.