Public procurement notice: Additional Information
Published: 2022-07-06
Buyer: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000
Submission deadline: 2022-07-20
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wro
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą IT dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - 10 pakietów
1) Etap I - Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji, w tym instalacji IT, zgodnie z załączonym PFU i pozostałymi dokumentami, według następującego harmonogramu:
a) w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego koncepcję;
b) w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy;
c) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje projekt budowlany i w ciągu 2 dni złoży wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, a w przypadku braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę przedstawi odpowiednie oświadczenie projektanta i informację z właściwego urzędu; w przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy ppoż termin przygotowania projektu budowlanego zostanie wydłużony o czas niezbędny do pozyskania przedmiotowej ekspertyzy nie dłużej jednak niż o 60 dni, wówczas projekt budowlany Wykonawca zobowiązany jest przygotować z zachowaniem terminu określonego w zdaniu pierwszym wydłużonego o czas niezbędny do pozyskania ekspertyzy, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy;
d) w terminie do 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przedstawi decyzję (jeśli jest wymagana) ;
e) w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje projekty wykonawcze pełnobranżowe;
f) w przypadku konieczności uzyskania decyzji pozwolenie na budowę, po jej uprawomocnieniu w ciągu 5 dniu od pisemnego wniosku Wykonawcy, Zamawiający przekaże teren budowy (w przypadku braku decyzji, na wniosek Wykonawcy po dopełnieniu oświadczeń w tym zakresie);
g) w terminie do 120 dni od daty przekazania terenu budowy - wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, w tym demontaż oraz utylizacja istniejącego sprzętu/wyposażenia ;
h) odbiory przez instytucje zewnętrzne nastąpią w terminie do 150 dni od dnia przekazania terenu budowy;
i) Protokolarny odbiór prac etapu I nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wraz z informacją o przeprowadzonych odbiorach;
2) Etap II – protokolarny odbiór prac instalacyjnych Urządzenia, sprzętu i wyposażenia meblowego, wykonanie integracji i dostarczenie licencji oraz wymaganej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pracowni w terminie do 30 dni po zakończeniu Etapu I, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru.
3) Etap III – szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu w terminie do 14 dni od protokolarnego odbioru prac instalacyjnych oraz wyposażenia wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie pomieszczenia tj. po zakończeniu Etapu II.
a)w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przygotuje do akceptacji Zamawiającego koncepcję;