Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-03-13
Buyer: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i ul. Ratajczaka” (część nazwy).
Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i ul. Ratajczaka” w ramach projektu unijnego pn. Program „Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego niezbędnych projektów wykonawczych oraz wykonanie prac budowlanych – przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową, jezdni i chodników, przebudowa sieci elektroenergetycznych nn i SN, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej, budowa instalacji nawadniającej, słupów oświetleniowo-trakcyjnych, elementów małej architektury, ścian oporowych i schodów terenowych oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadania „Rozbudowa ul. Św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Gwarną i ul. Ratajczaka” w ramach projektu unijnego pn. Program „Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego niezbędnych projektów wykonawczych oraz wykonanie prac budowlanych – przebudowę torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową, jezdni i chodników, przebudowa sieci elektroenergetycznych nn i SN, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, gazowej, ciepłowniczej i telekomunikacyjnej, budowa instalacji nawadniającej, słupów oświetleniowo-trakcyjnych, elementów małej architektury, ścian oporowych i schodów terenowych oraz nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.
Zmiana wprowadzona Aneksem nr 2 - roboty dodatkowe z jednoczesną zmianą umowy - ograniczeniem części zakresu prac oraz wynagrodzenia Wykonawcy - wartość wskazana w niniejszym ogłoszeniu uwzględnia bilans obu elementów (ograniczenie zakresu i wynagrodzenia oraz roboty dodatkowe)
Wystąpienie w trakcie realizacji kolizji i przyłączy, których nie dało się przewidzieć, pomimo przeprowadzenia badania georadarowego. Roboty konieczne do wykonania ze względu na zasady sztuki budowlanej i wymogi dot. uniknięcia dodatkowych kosztów realizacji, wydłużonych terminów i ścisły związek dodatkowych prac - warunkujących realizacje podstawowego zakresu. Wartość robót dodatkowych - 678 050,34 PLN


Winner: Budimex S.A.