Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-08-05
Buyer: ADIF Alta Velocidad
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71311000: Civil engineering consultancy services

Technical requirements: Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la LAV
Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Vilariño-Taboadela.
Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la LAV
Servicios de consultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras del proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Vilariño-Taboadela.
En el PCP no estaba prevista ninguna modificación, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 7.1.3 del anexo de condiciones generales del PCP que rige el expediente, para poder realizar la modificación se procede a justificar el cumplimiento de los dos requisitos establecidos en el mismo:
a) se cumple el supuesto b) que justifica la modificación no prevista: la necesidad de modificar el contrato vigente se deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación, puesto que el plazo de construcción de las obras del «Proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Vilariño-Taboadela» (obras para las cuales se han contratado los servicios de consultoría y asistencia para el control) ha pasado de un plazo inicial de catorce meses, a veintiún meses y veinte días de plazo actual, y en consonancia el plazo del contrato de servicios de asistencia técnica debe incrementarse en seis meses y veintiocho días para poder realizar de forma correcta el control y vigilancia de las obras.
1) no se podía haber previsto el retraso de la ejecución de los trabajos de construcción que son la causa principal de la modificación propuesta;
2) la modificación propuesta no altera la naturaleza global del contrato pues se trata de continuar con las actuaciones contratadas pero durante un periodo mayor;
3) la modificación propuesta supone un incremento del importe del precio inicial del 19,43 %, inferior al límite del 50 % establecido;
b) la modificación propuesta se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a las necesidades del control de las obras durante el periodo de ampliación de la ejecución de las mismas.
Se deben por tanto adecuar los medios de control de la ejecución de las obras en consonancia con el incremento de plazo y de acuerdo al ritmo de los trabajos.
Desde el comienzo de este contrato, y dadas las dificultades iniciales del contrato de las obras objeto de supervisión y control y el consiguiente bajo ritmo en la ejecución de estas, se han optimizado los recursos dispuestos en el mismo. Por tanto, durante los siete primeros meses se han venido realizando los trabajos de supervisión con el equipo de implantación y a continuación con el equipo base. En previsión del incremento notable en el ritmo de los trabajos de la obra una vez resueltos los problemas surgidos, se considera oportuno disponer en delante de los equipos base e intermedio hasta implantar finalmente el equipo completo de asistencia técnica.
La necesidad de modificar el contrato vigente se deriva de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles en el momento de la licitación, puesto que el plazo de construcción de las obras del «Proyecto de construcción de instalaciones de protección y seguridad en los túneles de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo: Vilariño-Taboadela» (obras para las cuales se han contratado los servicios de consultoría y asistencia para el control) ha pasado de un plazo inicial de catorce meses, a veintiún meses y veinte días de plazo actual, y en consonancia el plazo del contrato de servicios de asistencia técnica debe incrementarse en seis meses y veintiocho días.


Winner: UTE LRA — LCA