Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-06
Buyer: Miasto Katowice/Tramwaje Śląskie S.A.
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45112710 | 45223500 | 45231300 | 45231400

Technical requirements: Budowa węzła przesiadkowego – węzeł Brynów w ramach zadania inwestycyjnego „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł Brynów Pętla.
Katowice - Pętla tramwajowa Brynów, rejon skrzyżowania ulic Kościuszki, Kłodnickiej, Rzepakowej, Waltera Jankego i Żytniej.
Zamówienie obejmuje budowę węzła przesiadkowego w Katowicach, w dzielnicy Brynów w rejonie istniejącej pętli tramwajowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą oraz niezbędnymi przebudowami istniejących sieci. Zakres Miasta Katowice - opisany w punkcie 10 SIWZ. Zakres Tramwajów Śląskich - opisany w punkcie 10 SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają - dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ), Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowl. (zał nr 7 do SIWZ), przedmiary robót (zał nr 6a i 6b do SIWZ), warunki realizacji przedmiotu zamówienia (zał nr 4 do SIWZ). Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób - art. 29 ust. 3a ustawy - Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z opisem w pkt 10.7 SIWZ
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE) Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:
Zmiana umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. Zmiana wykonawcy niemożliwa ze względów technicznych i ekonomicznych, wartość zmian nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Opis ekonomicznych i technicznych przyczyn uniemożliwiający zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów znajduje się w protokołach konieczności: nr 1/TR/2019 i protokole z negocjacji - zał. nr 8 do Aneksu /Konieczność zmian - odmienne warunki gruntowo-wodne aniżeli w pierwotnej dok. projektowej/ oraz protokole koniecznosci NR 002/KBD i kosztorysie na roboty zamienne - zał. nr 10 do Aneksu /Konieczne było zwiększenie pow. obiektu celem zachowania odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Zmiana ta była możliwa poprzez zastąpienie zadaszenia trzecią kondygnacją parkingową/.
1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Zakres Miasta Katowice: wycinka drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe i demontażowe, wzmocnienie/ wymiana gruntu, bud. budynku obsługi podróżnych, wiaty peronowej i rowerowej, parkingu wraz z automatyką parkingową, instalacji wew., murów oporowych, roboty drogowe, przebudowa ciągów pieszych i rowerowych, miejsca postojowe i jezdnia manewrowa dla autobusów, parking dla funkcji „Park&Ride” wraz z systemem poboru opłat, postój Taxi, postój tzw. „Kiss&Ride”, zagospodarowania terenu inwestycji, sieci infrastruktury podziemnej, instal. teletechniczne, oświetlenie zewnętrzne, instalacje nagłośnieniowe wraz z dok. proj., monitoring wizyjny, punkt informacji pasażerskiej, organizacja ruchu, dostawa i montaż 2 tabliczek info. oznakowanie pionowe i poziome, sygnalizacja świetlna. Zakres Tramwajów Śląskich: roboty rozbiórkowe, przebudowa torowiska, bud. układu torowego w obrębie pętli, sieci trakcyjne, nawierzchnia drogowa w rej torowiska.
Dnia 8.7.2019 r. aneksem nr 5/19 dokonano zmiany umowy podstawowej IN/113/17 z dnia 29.12.2017 r. poprzez wprowadzenie


Winner: Konsorcjum Firm Lider Warbud S.A.