Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-22
Buyer: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Country: HR
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules

Technical requirements: Isporuka i postavljanje solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji
Predmet nabave je isporuka i postavljanje solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji.Predmet nabave potrebno je isporučiti i postaviti na 15 različitih lokacija diljem Brodsko-posavske županije.Detaljan opis predmeta nabave te vrsta i opseg robe, radova i usluga, kao i posebni zahtjevi vezani za izvođenje istih detaljno su utvrđeni Prilogom I – Troškovnikom i Projektnom dokumentacijom koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.
Isporuka i postavljanje solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji
Ugovorne strane suglasne su da je Ugovaratelj 13. siječnja 2023. godine dostavio nadzornom inženjeru radova na Isporuci i postavljanju solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji Zahtjev za produljenjem roka za izvršenje obaveza, u kojemu Ugovaratelj navodi da je zbog nedjelovanja treće strane (HEP ODS) došlo do ograničenja bitnog za odvijanje radova, uslijed čega Ugovaratelj nije bio u mogućnosti izvršiti ugovorene radove u potpunosti u ugovorenom roku. Pozivajući se na članak 19. Osnovnog ugovora, a koji definira produženje roka za izvršenje obveza, Ugovaratelj zahtijeva odobrenje produljenja roka za izvršenje predmeta ugovora za dodatnih 60 dana, čime bi se rok za dovršetak radova produžio do 7. travnja 2023. godine,Ugovorne strane suglasne su da je nadzorni inženjer radova na Isporuci i postavljanju solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji dostavio Naručitelju i Ugovaratelju Očitovanje u kojemu smatra opravdanim Zahtjev Ugovaratelja za produljenjem roka izvršenja obveza za dodatnih 60 dana.Ugovorne strane suglasne su da se rok izvršenja predmeta ugovora, a koji je počeo teći uvođenjem Ugovaratelja u posao, dana 7. rujna 2022. godine te je iznosio 5 mjeseci, produlji za 60 dana, odnosno za 2 (dva) mjeseca
Ugovorne strane suglasne su da je Ugovaratelj 13. siječnja 2023. godine dostavio nadzornom inženjeru radova na Isporuci i postavljanju solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji Zahtjev za produljenjem roka za izvršenje obaveza, u kojemu Ugovaratelj navodi da je zbog nedjelovanja treće strane (HEP ODS) došlo do ograničenja bitnog za odvijanje radova, uslijed čega Ugovaratelj nije bio u mogućnosti izvršiti ugovorene radove u potpunosti u ugovorenom roku. Pozivajući se na članak 19. Osnovnog ugovora, a koji definira produženje roka za izvršenje obveza, Ugovaratelj zahtijeva odobrenje produljenja roka za izvršenje predmeta ugovora za dodatnih 60 dana, čime bi se rok za dovršetak radova produžio do 7. travnja 2023. godine,
Ugovorne strane suglasne su da je nadzorni inženjer radova na Isporuci i postavljanju solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji dostavio Naručitelju i Ugovaratelju Očitovanje u kojemu smatra opravdanim Zahtjev Ugovaratelja za produljenjem roka izvršenja obveza za dodatnih 60 dana.
Ugovorne strane suglasne su da se rok izvršenja predmeta ugovora, a koji je počeo teći uvođenjem Ugovaratelja u posao, dana 7. rujna 2022. godine te je iznosio 5 mjeseci, produlji za 60 dana, odnosno za 2 (dva) mjeseca.
Ugovorne strane suglasne su da se iz navedenih razloga mijenja članak 10. stavak 4. Osnovnog Ugovora i sada glasi:
Ugovaratelj se obvezuje izvršiti predmet Ugovora u roku od 7 (sedam) mjeseci od dana uvođenja u posao.
Ugovorne strane suglasne su da je Ugovaratelj 13. siječnja 2023. godine dostavio nadzornom inženjeru radova na Isporuci i postavljanju solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji Zahtjev za produljenjem roka za izvršenje obaveza, u kojemu Ugovaratelj navodi da je zbog nedjelovanja treće strane (HEP ODS) došlo do ograničenja bitnog za odvijanje radova, uslijed čega Ugovaratelj nije bio u mogućnosti izvršiti ugovorene radove u potpunosti u ugovorenom roku. Pozivajući se na članak 19. Osnovnog ugovora, a koji definira produženje roka za izvršenje obveza, Ugovaratelj zahtijeva odobrenje produljenja roka za izvršenje predmeta ugovora za dodatnih 60 dana, čime bi se rok za dovršetak radova produžio do 7. travnja 2023. godine,
Ugovorne strane suglasne su da je nadzorni inženjer radova na Isporuci i postavljanju solarnih fotonaponskih elektrana na osnovnim i srednjim školama u Brodsko-posavskoj županiji dostavio Naručitelju i Ugovaratelju Očitovanje u kojemu smatra opravdanim Zahtjev Ugovaratelja za produljenjem roka izvršenja obveza za dodatnih 60 dana.
Ugovorne strane suglasne su da se rok izvršenja predmeta ugovora, a koji je počeo teći uvođenjem Ugovaratelja u posao, dana 7. rujna 2022. godine te je iznosio 5 mjeseci, produlji za 60 dana, odnosno za 2 (dva) mjeseca.


Winner: Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.