Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-10-18
Buyer: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Country: PL
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45223100 | 45223800 | 45233123: Secondary road construction work | 45240000: Construction work for water projects

Technical requirements: 1.2. modernizacja konstrukcji żelbetowych filarów i przyczółków, z usunięciem ubytków, polegająca na wykonaniu nowej wierzchniej warstwy ścian zewnętrznych, wewnętrznych;
Program Infrastruktura i środowisko 2014–2020 oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, część B Pre-umowa nr 3.2-29/16-00_P z dnia 5 września 2016 r. dla projektu „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi”.
•	Remont konstrukcji mostu - wymiana dodatkowych krzyżulców , blach węzłowych, dodatkowe roboty przy montażu i demontażu konstrukcji,
2)	Roboty zmieniające wartość umowy wynikające z różnic w ilościach w stosunku do ilości przedmiarowych :
•	Różnice w ilościach z tytułu robót zaniechanych oraz różnic pomiędzy obmiarem i przedmiarem wykonanych robót związanych z naprawą  powierzchni żelbetowych
Roboty dodatkowe, nie ujęte w przedmiarze robót oraz roboty zamienne i różnice w ilościach  w stosunku do przedmiaru robót zlecone Wykonawcy Aneksem nr 11 z dnia 04.10.2022 r.
nr 2 z dnia 13.05.2019 r., na podstawie paragraf. 144.1 ust. 2 i 6 PZP, ujęte w Aneksie nr 3 z dnia 10.10.2019 r.,  na podstawie paragraf. 144.1 ust. 6 PZP., ujęte w Aneksie nr 4  z dnia
18.03.2020r. , na podstawie paragraf 144.1 ust.1, 2 i  6 PZP, ujęte w Aneksie nr 5 z dnia 18.05.2020 r. na podstawie paragraf   144.1 ust.1, 2 PZP, ujęte Aneksem nr 6 z dnia 03.08.2020 r. na podstawie paragraf  144.1 ust.1, 2 PZP, ujęte Aneksem nr 7 z dnia 16.12.2020 r. na podstawie paragraf   144.1 ust.1,   ujęte  Aneksem nr 8 z dnia 02.03.2021 r. na podstawie paragrafu 144 ust. 1 pkt 1), pkt 2), ujęte Aneksem nr 9 z dnia 07.10.2021 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1), pkt 2), ujęte Aneksem nr 10 z dnia 09.03.2022 r. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2)
•	Usunięcie przeszkód podwodnych w dnie rzeki w linii zabijania grodzy budowlanej przęsła lewego od strony wody górnej i dolnej
2)	Roboty zmieniające wartość umowy wynikające z różnic w ilościach w stosunku do ilości przedmiarowych :
•	Zwiększenie ilości w mb wbijania ścianek szczelnych z profili typu larsen związane z     Wykonywaniem grodzy budowlanej na przęśle lewym jazu oraz pracami na poszurze i   ponurze;
•	Zwiększenie ilości w m3 kamienia łamanego sypanego z barki na poszurze i ponurze w    celu uzupełnienia ubytków w dnie;
•	Zwiększenie ilości obmiarowych przy remoncie konstrukcji stalowej kładki     komunikacyjnej lewego przęsła;
•	 Zmiana technologii likwidacji grodzy przęsła środkowego polegająca na odzyskaniu   pełnowartościowych profili stalowych w zamian za ich wycięcie;
Roboty zlecone Wykonawcy na podstawie paragraf. 144.1 ust.  2  PZP stanowią nierozerwalną całość z pracami wykonywanymi przez niego w ramach  zadania pn.: „Modernizacja stopnia  wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III kl. drogi wodnej” . Zlecenie tych robót innemu Wykonawcy znaczne zwiększyłoby koszty oraz wydłużyłoby okres realizacji przedsięwzięcia.W czasie prac modernizacyjnych na jazie Rędzin wystąpiła konieczność wykonania powyższych robot budowlano montażowych dodatkowych, zamiennych i różnic w ilościach, Wykonanie tych robót było niezbędne do uzyskania zamierzonego efektu końcowego.


Winner: Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „Eko-Wod” Sp. z o.o.