Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-03-30
Buyer: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45000000: Construction work | 45210000: Building construction work | 45214100

Technical requirements: A szerződésmódosítás dátuma: 2022. március 22. napja. A szerződésmódosítás Felek 2022. január 06. napján fennálló akaratukkal mindenben megegyező tartalommal készült.
a műszaki dokumentációban, az alapszerződésben, valamint az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
3.1. Felek megállapodnak, hogy az 1. sz. Vállakozói javaslatban felsorolt lámpatestek kiváltásra kerülnek a javaslatban részletezettek szerint.
3.2. Felek megállapodnak, hogy a MAPEPLAN THERM PIR-AL poliuretánhab hőszigetelő lemez kiváltásra kerül CARBOLAND N100 Grafitos hőszigetelő lemezre.
3.3. Felek megállapodnak, hogy a 42 darab Hyundai HiS-S300RG monokristályos 300 W típusú napelem, továbbá Solaredge SE15K inverter helyett 30 darab Canadian Solar 450 W típusú napelem, illetve Solaredge SE16 K inverter kerül beépítésre.
3.4. Felek megállapodnak, hogy az óvoda épülete alatti pince kapcsán feltöltés helyett a földszinti gyermekmosdó (I/18) süllyedését okozó problémák az 1. sz. Vállalkozói követelésben részletezettek szerint kerülnek megszüntetésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 780 045,-Ft többletköltséget jelent.
3.5. Felek megállapodnak, hogy a tornaszoba új tetőfödém rétegrendje módosításra kerül az átszellőztetés megoldása érdekében a 2. sz. Vállalkozói követelésben részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 92 512,-Ft többletköltséget jelent.
3.6. Felek rögzítik, hogy a lapostető csapadékvíz elvezetése az új homlokzati hőszigetelésben PVC-ből kerül kialakításra a 3. sz. Vállalkozói követelésben részletezettek szerint, a módosítás nettó 305 401,-Ft többletköltséget jelent.
3.7. Felek megállapodnak, hogy Schüco Corona CT 70 típusú műanyag tok és nyíló szerkezet helyett Kömmerling 76 AD típusú szerkezet kerül beépítésre. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 3 036 388,-Ft többletköltséget jelent.
3.8. Felek megállapodnak, hogy függönyfal és hozzá kapcsolódó előtető kialakításához vízszintes merevítés kerül beépítésre az 5. sz. Vállalkozói követelésben részletezettek szerint. Felek rögzítik, hogy a módosítás nettó 773 960,-Ft többletköltséget jelent.
3.9. Felek megállapodnak, hogy rejtett tokos zsaluzia helyett látszótokos zsaluzia kerül beépítésre, a módosítás nettó 464 040,-Ft többletköltséget jelent.
3.10. A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítás eredményeként Vállalkozó 42 munkanap határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés II. (A Vállalkozó kötelezettségei) pont 2.3. alpontját az alábbiak szerint módosítják:
3.11. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését a Felek az alábbiak szerint módosítják:
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 5 452 346,-Ft
3.12. Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:


Winner: Alp-Favill '96. Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság