Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-12-27
Buyer: Nemocnice Tábor, a.s.
Country: CZ
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 09331200: Solar photovoltaic modules | 09332000: Solar installation | 42500000 | 45215100

Technical requirements: Vybudování střešní fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 126,035 kW, a to dle technické specifikace.
Modernizace systému VZT a instalace fotovoltaiky v areálu Nemocnice Tábor, a.s., reg. č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013699
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Vybudování střešní fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným výkonem 126,035 kW, a to dle technické specifikace.
Objednatel se zhotovitelem uzavřeli dodatek č. 1, ve kterém sjednali změny ve změnovém listu č. 1, které však představují nepodstatnou změnu závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tedy jedná se o tzv. změny de minimis. V průběhu trvání smlouvy však smluvní strany dospěly k závěru, že s ohledem na nepředvídatelnost těchto změn se ve vybraných případech jednalo nepodstatné změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.
Dílo, tedy jeho původně plánovaná orientace fotovoltaických panelů jižním směrem, se mění na kombinovanou orientaci panelů ve směru východ-západ, a to při zachování celkového instalovaného výkonu a předpokládaného množství vyrobené elektrické energie během kalendářního roku. Na základě této změny dojde k úpravě sklonu fotovoltaických panelů vůči horizontální rovině střechy na 10 stupňů.
Dále se mění Příloha č. 3 smlouvy, a to tak, že se doplňuje o přílohu č. 1 a přílohu č. 2 k tomuto dodatku (stávající výkaz výměr se doplňuje o vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny a odůvodněny v příloze č. 1 – opraveném změnovém listu č. 1 a příloze č. 2 – změnovém listu č. 2).
V průběhu realizace díla byla zjištěna předem nepředvídatelná potřeba změny zamýšleného rozmístění fotovoltaických panelů na ploché střeše Objektu A, a to z důvodu překročení limitních hodnot ve statickém posudku střešní konstrukce.


Winner: EGE Power System, s.r.o.