Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-02-17
Buyer: Banco de España
Country: ES
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72610000: Computer support services

Technical requirements: Modificación al objeto de incrementar la capacidad del contrato para la realización de prestaciones adicionales y ampliar el plazo de ejecución del contrato por un periodo adicional de 3 meses.
Esta modificación se fundamenta en el artículo 205.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según el cual es posible realizar la modificación sustancial de este contrato sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación, por los motivos que se detallan a continuación: 1.	Las modificaciones propuestas se limitan a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las hace necesarias, por cuanto la ampliación de la capacidad del servicio responde a la necesidad de atender nuevos requerimientos. 2.	Un cambio de contratista no sería factible ya que la eventual interoperabilidad entre dos empresas, que necesariamente deben actuar sobre los diferentes componentes y productos del proyecto:o	implica retrasos en las fechas comprometidas para la iniciativa 5.5.ii "Fortalecimiento de los canales y mejora y actualización de los formatos utilizados para la transmisión de información y mensajes" (Acción B) del Plan Estratégico, debido a:•	nuevas tareas derivadas de la convivencia de dos líneas de trabajo distintas operando sobre los mismos elementos técnicos, como la necesidad de realizar una especificación detallada de los trabajos, que delimite las responsabilidades de los distintos proveedores, o las actividades relacionadas con la resolución de conflictos entre proveedores.•	incorporación al proyecto de nuevos actores, que necesariamente deberán cubrir una fase de asimilación de larga duración para disponer del conocimiento adquirido por el equipo del proveedor actual durante toda la vida del proyecto.o	incrementa las dificultades para la asignación de responsabilidades a los distintos proveedores, que incidirían de forma negativa sobre las garantías que las empresas ofrecen respecto de la prestación de sus servicios.3.	Un cambio de contratista generaría inconvenientes significativos o un aumento sustancial de los costes directos para el Banco de España, con independencia de los costes y retrasos derivados de un proceso de licitación, por los siguientes motivos:-	incremento directo de los costes de gestión del proyecto para el Banco de España, que pueden estimarse en 360 horas adicionales de trabajo (alrededor de 21.600 euros): o	necesidad de asignar un nuevo responsable de proyecto para la gestión del nuevo contrato, con un coste estimado de 200 horas. o	especificación detallada de los trabajos entre los equipos de trabajo, con un coste estimado de 80 horas.o	dedicación a la resolución de conflictos, con un coste estimado de 80 horas.  -	mayores costes de formación y entrenamiento de los equipos -reuniones, documentación, etc.-, derivados de la falta de interoperabilidad (de difícil valoración en el momento actual).4.	La modificación del contrato implica una alteración en su cuantía que no excede, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50% de su precio inicial, IVA excluido. En concreto, supone un 17,82 % del precio inicial del contrato.


Winner: NATEEVO DIGITAL S.L.U.