Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2016-11-03
Buyer: Zentrale Auftragsvergabestelle des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Country: DE
Region: Darmstadt-Dieburg
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45321000
Submission deadline: 2016-11-21
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Errichtung eines Wärmedämmverbundsystems auf Bestandsuntergründen aus 3-schaliger Außenwandkonstruktion mit vorgehängten Fassadenplatten als auch Neubauanteilen aus StB und Mauerwerk inklusive der Vorarbeiten wie Reinigungsmaßnahmen, Fräsarbeiten, Untergrundvorbehandlung und Schutzmaßnahmen.
Diese werden ausschließlich digital und kostenlos über www.subreport-elvis.de/E76237221 zur Verfügung gestellt.
ACHTUNG! Wir empfehlen Ihnen die Vergabeunterlagen erst nach einer Registrierung oder nach dem Login herunter zu laden. Wenn Sie die Vergabeunterlagen anonym herunterladen, werden Sie nicht automatisch über Änderungen oder Bieteranfragen informiert. Die Informationseinholung über Änderungen liegt dann in Ihrer Verantwortung.
Takt 1/ Bauteil B Erdgeschoss: Fassade Süd, Ost Nord. Geplante Ausführungszeit: Beginn 12 Werktage nach Abruf durch Bauherr, Ende nach 37 Werktagen ab Ausführungsbeginn.
Takt 2/Bauteil A, Erdgeschoss bis 1. Obergeschoss: Fassade West, Ost, Nord und Innenhof Geplante Ausführungszeit: Beginn am 38. Werktag ab Ausführungsbeginn, Ende nach 88 Werktagen ab Ausführungsbeginn.
Takt 3/Bauteil C, Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss: Fassade West, Süd, Ost, Nord und Innenhof. Geplante Ausführungszeit: Beginn am 89. Werktag ab Ausführungsbeginn, Ende nach 148 Werktagen ab Ausführungsbeginn.
Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der genannten Einzelfristen oder der Frist für die  Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5,0 v. H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.
Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): 4 Jahre.
Achtung: das Angebot ist nach § 13 EG Abs. 1 Satz 1 VOB/A elektronisch über die Vergabeplattform Subreport-ELVIS abzugeben.
Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 6a, 6b VOB/A/2), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen.


Eligibility requirements: Geforderte Eignungsnachweise (gem. §§ 6a, 6b VOB/A/2), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, werden zugelassen und anerkannt, wenn die Präqualifikationsnachweise in Form und Inhalt den geforderten Eignungsnachweisen entsprechen. Siehe Abschließende Nachweisliste unter VI.3).