Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-07-29
Buyer: Nitriansky samosprávny kraj
Country: SK
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233140: Roadway works | 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Modernizované úseky sa nachádzajú na cestách II/593, II/562, II/511, v katastrálnych územiach Nitra, Podhorany, Vráble, Melek, Žitavce, Sokolníky, Drážovce.
Modernizácia ciest II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zarezania krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom - na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou cestných zvodidiel vo vybraných úsekoch, úpravou prepadnutých poklopov, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým vodorovným značením.
Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby (DSP/DRS) a vo výkaze výmer.
Modernizované úseky sa nachádzajú na cestách II/593, II/562, II/511, v katastrálnych územiach Nitra, Podhorany, Vráble, Melek, Žitavce, Sokolníky, Drážovce.
Modernizácia ciest II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zarezania krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom - na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou cestných zvodidiel vo vybraných úsekoch, úpravou prepadnutých poklopov, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým vodorovným značením.
Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby (DSP/DRS) a vo výkaze výmer.
Počas realizácie stavebných prác nastali závažné skutočnosti, ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ a ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti a ani v čase prípravy projektovej dokumentácie predvídať. Vplyvom prebiehajúcich stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie a využívaním schválených technologických postupov a procesov, Zhotoviteľ upozornil na závažné poškodenia podložia, kde by pokračujúce práce podľa schválenej projektovej dokumentácie spôsobili ešte väčšie poškodenia a škody. Z dôvodu eliminácie vzniknutých škôd je nevyhnutné zrealizovať práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte stavby tak , aby sa stavba dokončila riadne, kvalitne a včas v zmysle termínov stanovených platnou a účinnou zmluvou o dielo. Zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Pokračujúcimi prácami na Diele, Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na tieto skutočnosti, ktoré majú vplyv na úpravu jednotlivých položiek v rozpočte projektu. Úprava jednotlivých položiek v rozpočte neovplyvní realizáciu Diela, ale z dôvodu zabezpečenia kvality zrealizovaného Diela a dodržania projektových parametrov je nevyhnutné a opodstatnené finančne navýšiť konkrétne položky v položkovom rozpočte Diela čo, bude mať vplyv na navýšenie ceny o 167 217,43,- eur s DPH.
Nakoľko došlo k navýšeniu množstva pri niektorých položkách rozpočtu z dôvodu neodkladných a nepredvídateľných okolností, pre riadne vykonanie Diela, je nutná úprava jednotlivých položiek v položkovitom rozpočte v rozsahu navýšenia objemových jednotiek konkrétnych položiek. Zároveň z dôvodu zmeny technologického postupu prác pre kvalitné a plnohodnotné zrealizovanie diela bolo nevyhnutné doplniť do rozpočtu aj nové položky.
Dodatkom č. 3 sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c), ods. 3 písm. a) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo.
Počas realizácie stavebných prác nastali závažné skutočnosti, ktorých potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ a ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti a ani v čase prípravy projektovej dokumentácie predvídať. Vplyvom prebiehajúcich stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie a využívaním schválených technologických postupov a procesov, Zhotoviteľ upozornil na závažné poškodenia podložia, kde by pokračujúce práce podľa schválenej projektovej dokumentácie spôsobili ešte väčšie poškodenia a škody. Z dôvodu eliminácie vzniknutých škôd je nevyhnutné zrealizovať práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte stavby tak , aby sa stavba dokončila riadne, kvalitne a včas v zmysle termínov stanovených platnou a účinnou zmluvou o dielo. Zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.


Winner: COLAS Slovakia, a.s.