Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-05-18
Buyer: Municipiul Târgoviște
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat”, PMT-2019-P-021, codul unic de identificare procedură: 4279944-2019-41
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 4
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe tronsonul format de Calea Ialomitei si podul Valea Voievozilor, respectiv intre km 11+470 (de la intersectia cu strada Magrini) si km 13+808 (pana la str. Petru Cercel). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor-Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor, realizarea unei statii de pompare ape pluviale SPP.
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 3
3. „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al municipiului Targoviste – rest de executat” – lot 3. Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe lot 3 tronsonul format de strazile Aleea Sinaia, Aleea Manastirea Dealu si strada Magrini, respectiv intre km 8+760 (de la bretele pasaj Aleea Sinaia) si km 11+470 (pana la Str. Gimnaziului). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea pasajului DN 71-Pasajul superior pe DN 71 in Zona Targoviste Nord, realizarea unei statii de pompare SPUN1 – zona 3.
Revizuirea ofertei financiare potrivit Dispoziției de șantier 1/12.5.2020, Dispoziției de șantier nr. 2/7.6.2020, Dispoziției de șantier nr. 3/29.6.2020, corecțiilor necesare pentru articolul TSD07D1, proiectului tehnic – „Iluminat Pasaj CF Târgoviște-Ploiești”, adresei antreprenorului nr. T3/251/20.1.2021 și răspunsului beneficiarului nr. 2332/1.2.2021 care cuantifică în baza Clauzei 49 cantitățile real executate în urma remăsurătorilor rezultate în urma implementării și respectării proiectului tehnic inițial și care modifică local anumite soluții tehnice din documentația tehnică și oferta financiară a antreprenorului, și care va face parte integrantă din Acordul contractual nr. 36412/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” – lot 3.
În considerarea prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, apreciem că modificările generate de dispozițiile de șantier menționate sunt nesubstanțiale întrucat acestea:
(a) nu introduc condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de atribuire, ar fi permis alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câștigătoare ori ar fi permis și participarea altor operatori economici la procedură;
(b) nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică în favoarea contractantului inițial într-o manieră care nu a fost prevazută în contractul inițial;
Până la acest moment a mai fost întocmit Act adițional nr. 1 (nr. 16546/11.5.2020), Act adițional nr. 2 (nr. 39403/12.11.2020) și Act adițional nr. 3 (nr. 44706/31.12.2020) la Acordul contractual nr. 36412/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – Lot 3. Toate modificarile au vizat prelungirea perioadei de executie a contractului.
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: ca urmare a adresei beneficiarului nr. 16540/11.5.2020 prin care s-a solicitat modificarea soluției de amenajare a insulelor de dirijare a circulației în intersecțiile situate la capetele străzii Magrini s-a renunțat la executarea acestora în soluție denivelată și realizarea acestora prin marcaje orizontale. De asemenea, ca urmare a adresei beneficiarului nr. 19302/3.6.2020 s-a solicitat înlocuirea parapetului de protecție pe rampele pasajului peste CF Târgoviște-Ploiești, iar prin adresa beneficiarului nr. 21339/18.6.2020 s-a solicitat, ca urmare a constatărilor din teren, dispunerea pe strada Magrini a trei guri de scurgere suplimentare. Prin Ordinul administrativ de modificare emis de supervizor sub nr. 355/T3/28.12.2020 aferent Proiectului tehnic nr. 233/2020 – „Iluminat Pasaj CF Târgoviște-Ploiești” au fost înlocuiți 11 stâlpi de iluminat existenți pe pasaj, care prezentau un grad avansat de uzură cu 11 stâlpi pentru iluminat public stradal din metal zincat de 9 m. Majorarea pretului contractului este de: 2,4 % din pretul contractului initial.


Winner: Operes