Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-17
Buyer: Gödöllői Premontrei Apátság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45210000: Building construction work | 45212000: Construction work for leisure buildings | 45214000: Construction work for education buildings | 45262690

Technical requirements: – épület körüli utak és járdák, tűzoltósági felvonulási út elkészítése az ehhez kapcsolódó épületlábazat kialakítással (Kültéri világítás kiépítése);
– belső udvar teljes rekonstrukciója közművekkel együtt, nyugati szárny keleti teraszának és lépcsőinek megépítése, a régészeti bemutató térrel együtt (A belsőudvari kialakításhoz kapcsolódó zsaluzás és állványozás, földmunka, helyszíni beton és vasbeton munkák, régészeti terek lakatos és üvegszerkezeteinek elhelyezése és kültéri világítás kiépítése);
– fizika terem kísérleti asztalainak elektromos ellátása, kiépítése (Fizika terem tanulói padok elektromos csatlakozás kiépítése) ;
– tornaterem feletti lapos tetőre 50 kWp névl. összteljesítményű fotovoltaikus panelek beszerzése, telepítése, a rendszer beüzemelése;
– A tornaterem szellőzőgép és tornaterem szellőző rácsok gyártása és elhelyezése (A légkezelő rendszer lég- és fűtéstechnika és a hozzá kapcsolódó lakatos és szárazépítési munkák, festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) ;
– épület körüli utak és járdák, tűzoltósági felvonulási út elkészítése az ehhez kapcsolódó épületlábazat kialakítással (Kültéri világítás kiépítése);
– belső udvar teljes rekonstrukciója közművekkel együtt, nyugati szárny keleti teraszának és lépcsőinek megépítése, a régészeti bemutató térrel együtt (A belsőudvari kialakításhoz kapcsolódó zsaluzás és állványozás, földmunka, helyszíni beton és vasbeton munkák, régészeti terek lakatos és üvegszerkezeteinek elhelyezése és kültéri világítás kiépítése);
– fizika terem kísérleti asztalainak elektromos ellátása, kiépítése (Fizika terem tanulói padok elektromos csatlakozás kiépítése) ;
– tornaterem feletti lapos tetőre 50 kWp névl. összteljesítményű fotovoltaikus panelek beszerzése, telepítése, a rendszer beüzemelése;
– A tornaterem szellőzőgép és tornaterem szellőző rácsok gyártása és elhelyezése (A légkezelő rendszer lég- és fűtéstechnika és a hozzá kapcsolódó lakatos és szárazépítési munkák, festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) ;
4.1.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy legkésőbb 30.9.2019 napjáig köteles a tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés szerinti műszaki tartalom megvalósítására (lezárt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv).
Az épület udvarra néző falain nagy területen nedvesedés volt tapasztalható, amelynek oka elsősorban a csapadékvíz ejtőcsövének és elvezető csatornájának meghibásodása és eldugulása volt. A hibák kijavítását pótmunkaként szükséges elvégezni, úgy mint a csatorna átvizsgálását és a hibás szakasz cseréjét, másrészt a karbantartás érdekében tisztító nyílás és a lombhulladék csatornába jutásának megelőzésére ACO szűrőbetét elhelyezését. A fal kiszáradása részben megtörtént, de egy szakasz továbbra is nedvesedik, ezen a falszakaszon a felszivárgó nedvesség elleni szigetelésként a fal teljes keresztmetszetében kialakítandó vonalmenti injektálás szükséges.
A nedvesedés elleni műszaki megoldások megnyugtató rendezése az udvari kertészeti és burkolási munkákat hátráltatja.
Az udvari munkák során föltárásra került egy rég betemetett ciszterna, amelynek megtartásáról, kialakításáról vagy megszüntetéséről tervezői/beruházói döntés vált szükségessé.
Az udvari munkák során az előirányzottnál nehezebb fejtési osztályba sorolt – ezért bontásra a tervezetthez képest más gépeket igénylő – kő- és sávbeton alaptestek kerültek elő. Az alaptestek kérdésében tervezői döntés is szükséges volt, a műemléki környezet miatt, annak eldöntésére, hogy az alaptestek melyik korból származtak, és képviselnek-e megtartandó értéket?


Winner: Magyar Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság