Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221240 | 45221242

Technical requirements: S21, PFA 1.5, Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt, Los 3 Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Im Herbst 2014 wurde eine Fernwärmeleitung im Bereich der Nordbahnhofstraße bei Rohrschirmarbeiten im Tunnel angebohrt. Grund dafür war eine unvorhergesehene Tiefenlage der Fernwärmeleitung. Im weiteren Verlauf der Arbeiten wurde der Vortrieb abgesenkt, um die Fernwärmeleitung zu unterfahren. Im zweiten Schritt muss der Vortrieb auf das ursprüngliche Tunnelniveau mittels Überfirstung zurückgeführt werden. Hierzu sind umfangreiche Voruntersuchungen und Variantenstudien notwendig um die wirtschaftlich und zeitlich günstigste Variante zu ermitteln. Die hier gegenständliche Erkundung der Sohle des Fernwärmeleitungsschachtes ist ein Teil dieser Voruntersuchungen.
Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das Wesen des gesamten Auftrages verändern würde – indem beispielsweise die originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist hier nicht der Fall, weil die zusätzlichen Leistungen lediglich aus der Erkundung der unerwartet vorgefundenen Fernwärmeleitung bestehen. Eine Änderung des Gesamtcharakters des Auftrags ist damit nicht gegeben.


Winner: BIEGE HochTief/Alpine/W&F
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221240 | 45221242

Technical requirements: S21, PFA 1.5, Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt, Los 3 Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aus Gründen der Standsicherheit des Tunnels während des Bauablaufs sowie zur Gewährleistung der Wasserundurchlässigkeit der Abdichtungsbauwerke im Anhydrit können die entsprechenden Dammringe nicht wie ursprünglich vorgesehen in Ortbetonbauweise ausgeführt werden, sondern müssen in Stahlfaserspritzbetonbauweise hergestellt werden. Dieser Sachverhalt war erst im Laufe der Erstellung einer detaillierten Ausführungs- und Bauablaufplanung erkennbar.
Eine Änderung des Gesamtcharakters läge vor, wenn sich das Wesen des gesamten Auftrages verändern würde – indem beispielsweise die originäre Bauleistung, Lieferung oder Dienstleistung durch andersartige Leistungen ersetzt werden würde oder indem sich die Art der Erbringung der Leistung grundlegend ändern würde. Dies ist gegenständlich nicht der Fall, weil hier nur eine Änderung der Ausführung einzelner Dammringe an der Tunnelaußenschale erforderlich wurde. Eine weitreichende Änderung der Ausführung im Hinblick auf das gesamte Tunnelbauwerk stellt dies jedoch nicht dar.


Winner: BIEGE HochTief/Alpine/W&F
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221240 | 45221242

Technical requirements: S21, PFA 1.5, Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt, Los 3 Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Durch terminliche Verschiebungen in den Losen 3 und 4 aufgrund von nicht vorhersehbaren Umständen, muss eine Behelfsbrücke erstellt werden, um eine gegenseitige Behinderung der Lose 3 und 4 und eine Stilllegung der Baustraße vermeiden zu können. Die Anordnung vom 15.8.2017 betrifft die Prüfung der entsprechenden Planunterlagen.
Es ist eine zusätzliche Aufgabe die nur Verfahren und Mittel beinhaltet die zur gesamten Baudurchführung bereits benötigt wurden und werden.


Winner: BIEGE HochTief/Alpine/W&F
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 34944000 | 45221110 | 45234100 | 45234160

Technical requirements: Ausbau der Strecke 6135, zwischen Wünsdorf und Hohenleipisch auf bis zu 200 km/h PA 3, PA 4.1-4.4b, PA 7, PA 8
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Los Nord: PA 4.1 Baruth(e)-Golßen(a), PA 4.2 Golßen(e)-Uckro(a), ESTW-A Uckro.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
Für die Hebeanlage Walddrehna ist laut Abstimmungsunterlage eine Fernüberwachung vorzusehen. Die Fernüberwachung
der Hebeanlage ist kein Bestandteil des Hauptvertrages. Die Hebeanlage und alle zugehörigen Techniken werden durch die
ARGE geplant und gebaut. Die Beauftragung eines weiteren AN führt zu Behinderungen im Baufeld und überschneidenden


Winner: ARGE ABS Berlin-Dresden, Los Süd c/o. Strabag Rail GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 34944000 | 45221110 | 45234100 | 45234160

Technical requirements: Ausbau der Strecke 6135, zwischen Wünsdorf und Hohenleipisch auf bis zu 200 km/h PA 3, PA 4.1-4.4b, PA 7, PA 8
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Los Nord: PA 4.1 Baruth(e)-Golßen(a), PA 4.2 Golßen(e)-Uckro(a), ESTW-A Uckro.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
AO 172 – Anbindung der Gleisschaltmittel durch einen Kabeltrog der GR. I zwischen Kilometern 105,000 und 111,000.
Durch den Einbau eines Kabeltroges Gr. I zwischen Gleisschaltmittel und Hauptkabeltrog sollen die Signalkabel geschützt
werden. Dieser zusätzliche Kabeltrog soll zwischen den Kilometern 105,000 und 111,000 errichtet werden. Die ARGE Strabag ist
bereits mit Kabelarbeiten beauftragt. Die Beauftragung eines zweiten AN würde zu zusätzlichen Koordinierungskosten, einer
Verzögerung der Baumaßnahmen (gestörter Bauablauf) und Behinderungen im Baufeld führen. Um die beschriebenen negativen


Winner: ARGE ABS Berlin-Dresden, Los Süd c/o. Strabag Rail GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: Deutsche Bahn AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 45221112 | 45221242

Technical requirements: Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, PA 2.1 Los 4, Streckenabschnitt Weilheim an der Teck, km 36,26-40,06_AvL-Nr.AE1751.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Mit Vertrag vom 19.3.2015 / 18.5.2015 wurde der AN mit der Ausführung der Bauleistungen an der NBS PA 2.1, Los 4, Streckenabschnitt Weilheim an der Teck, km 36,26 – 40,06 (Los 4) beauftragt. Leistungsinhalt des vertragsgegenständlichen Bauvertrages sind die Errichtung der Offenen Strecke, der Eisenbahnüberführungen, des zweigleisigen Eisenbahntunnels, der Hochwasserentlastungsanlage Seebach, der Lärmschutzwände, der Straßenüberführung sowie die Schüttung der Seitenablagerungen, inkl. aller damit im Zusammenhang stehender Baumaßnahmen. Aufgrund der Regelwerksänderung müssen die LSW nachträglich in Ihrer Lage auf der EÜ L1200 und der EÜ Lindach verschoben werden. Die zusätzliche Leistung beinhaltet die Anpassung der Ausführungsplanung.
Bei Beauftragung eines zweiten AN wäre nicht mehr hinreichend erkennbar, welchem AN gegenüber der AG ggf. Mängelansprüche geltend machen könnte. Die Zuordnung der Verantwortlichkeiten wäre in diesem Fall besonders erschwert.
Bei Beauftragung eines zweiten AN wäre eine ganzheitliche Planung nicht möglich. Die Erstellung und Prüfung der Planung wäre dadurch erheblich erschwert.


Winner: ARGE NBS PA 2.1, Los 4 – Leonhard Weiss GmbH & Co. KG / Fischer Weilheim GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 34944000 | 45221110 | 45234100 | 45234160

Technical requirements: Ausbau der Strecke 6135, zwischen Wünsdorf und Hohenleipisch auf bis zu 200 km/h PA 3, PA 4.1-4.4b, PA 7, PA 8
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Los Nord: PA 4.1 Baruth(e)-Golßen(a), PA 4.2 Golßen(e)-Uckro(a), ESTW-A Uckro.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
die Errichtung einer entsprechenden Querschnittsverringerungsmuffe erforderlich. Die ARGE Strabag ist bereits mit den
zugehörigen Kabelarbeiten beauftragt. Die Beauftragung eines zweiten AN würde zu zusätzlichen Koordinierungskosten, einer
Verzögerung der Baumaßnahmen (gestörter Bauablauf) und Behinderungen im Baufeld führen. Um die beschriebenen negativen


Winner: ARGE ABS Berlin-Dresden, Los Süd c/o. Strabag Rail GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 34944000 | 45221110 | 45234100 | 45234160

Technical requirements: Ausbau der Strecke 6135, zwischen Wünsdorf und Hohenleipisch auf bis zu 200 km/h PA 3, PA 4.1-4.4b, PA 7, PA 8
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Los Nord: PA 4.1 Baruth(e)-Golßen(a), PA 4.2 Golßen(e)-Uckro(a), ESTW-A Uckro.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Los Süd: PA 4.3 Walddrehna(e)-Doberlug-Kirchhain(a), PA 4.4b Doberlug-Kirchhain(a)-Hohenleipisch(a).
AO 160 – Liefern und Einbau von zwei Minischächten im Bf Brenitz für die Installation der 500 Hz-Magneten der Signale P2 (km 93,801)
Für die Installation der 500 Hz-Magneten der Signale P2 (km 93,801) und N1 (km 93,902) sind die Lieferung und der Einbau
von Minischächten erforderlich. Die ARGE Strabag ist bereits mit Baumaßnahmen gleicher Art beauftragt. Die Beauftragung eines
zweiten AN würde zu zusätzlichen Koordinierungskosten, einer Verzögerung der Baumaßnahmen (gestörter Bauablauf) und
Behinderungen im Baufeld führen. Um die beschriebenen negativen wirtschaftlichen Folgen zu vermeiden, wird von einem


Winner: ARGE ABS Berlin-Dresden, Los Süd c/o. Strabag Rail GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
Country: DE
Contract type: Works
CPV classification: 45221240 | 45221242

Technical requirements: S21, PFA 1.5, Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt, Los 3 Fern- u. S-Bahn-Zuführung Bad Cannstatt – Tunnel Ausführung in Spritzbetonbauweise, Tunnel in Offener Bauweise.
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.


Winner: BIEGE HochTief/Alpine/W&F
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2017-08-24
Buyer: Gotlands Elnät Aktiebolag
Country: SE
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 65300000: Electricity distribution and related services | 77200000
Submission deadline: 2017-09-06
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gotlands Elnät AB står inför behov att röja kraftledningsgator uppdelat på 2 områden, norra respektive södra Gotland.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-24
Buyer: RailNetEurope
Country: AT
Contract type: Services
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 72200000
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Common Interface is a system that supports the message transfer between companies involved. For the operation and maintenance until 2022 and possible developments a new operator/developer shall be selected.
Common Interface is a system that supports the message transfer between companies involved. For the operation and maintenance until 2022 and possible developments a new operator/developer shall be selec. (...)
Framework contract for the operation and maintenance of Common Components System (CCS) and necessary software developments until 2021


Winner: Signon Östereich GmbH
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-24
Buyer: Infratrasporti.To Srl
Country: IT
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71322000: Civil engineering design services
Estimated value: 564509.37 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Metropolitana Automatica di Torino Linea 1 — Prolungamento Ovest Cascine Vica — Lotto funzionale 1 Fermi-Collegno Centro. Incarico professionale per progettazione esecutiva.
Incarico professionale per progettazione esecutiva con recepimento delle prescrizioni dettate in sede di verifica e approvazione del progetto definitivo, interfaccia con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e prestazioni accessorie.



Winner: Mandataria Geodata Engineering SpA
Award value: 564509.37
Number of bids: 7
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-24
Buyer: HEP – Operator distribucijskog sustava d. o. o.
Country: HR
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72511000: Network management software services
Estimated value: 5709550 HRK
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Mjesto pružanja usluge su sva distribucijskih područja HEP – Operatora distribucijskog sustava d. o. o.


Winner: Končar – Inženjering za energetiku i transport d. d.
Award value: 5709550
Number of bids: 3
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 79710000: Security services
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen für den Neubau des ESTW Oppenheim-Nierstein von km 6,900 bis km 28,700 auf der Strecke (3522) Mainz – Mannheim.
Sicherung gegen die Gefahren aus dem Bahnbetrieb bei Arbeiten in Gleis- und Weichenbereichen der Deutschen Bahn AG und unterstützende bauaffine Dienstleistungen zur Abwicklung der Baumaßnahme.
Ca. 5 000 h Sicherungsaufsicht, ca. 5 500 h Sicherungsposten, Feste Absperrung 2.000 m, ATWS 60 m (6 000 md), ATWS Handeinschaltung einsetzen, vorhalten ca. 260 Std (Stück x Tag), ca. 200 Stck. Sh 2-Scheiben, ca. je 3 Stck. Zusätzliches Signal Lf 1 und Lf 2 oder Lf 3, ca. 3 Stck. Langsamfahrsignale (Satz Lf 1/lf 2 und Lf 3), ca. 8 000 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 800 Std Erdungsbesteck (Stück x Tag), ca. 3 000 h Schaltantragsteller, ca. 3 000 h Bahnübergangsposten,
Ca. 4 000 h Sicherungsaufsicht,ca.3500 h Sicherungsposten,FA 2.000 m,ATWS 60 m (6 000 md), ATWS Handeinschaltung einsetzen,vorhalten ca.260 Std (Stück x Tag),ca.200 Stck. Sh 2-Scheiben, ca. je 2 Stck. Zusätzliches Signal Lf1 u. Lf2 oder Lf3, ca. 2 Stck. Langsamfahrsignale (Satz Lf1/Lf2 u. Lf3), ca.2 400 h Bahnerder, ca.200 Std Erdungsbesteck (Stück x Tag), ca.2 000 h Schaltantragsteller, ca.2 000 h BÜP.
Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen für den Neubau des ESTW Oppenheim-Nierstein von km 6,900 bis km 28,700 auf der Strecke (3522) Mainz – Mannheim


Winner: ARGE Pfeil-MBL-Bundrück, c/o. Pfeil Sicherung GmbH
Number of bids: 3
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-24
Buyer: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 38421100 | 72212517
Submission deadline: 2017-09-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie systemu zarządzania dystrybucją wody wraz z monitoringiem przepływów, kontrolą odczytu danych i szybką diagnozą niekontrolowanych wycieków wody. Umożliwia to bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej z zestawów pomiarowych przesyłających dane z Prawobrzeżnej części Szczecina licząc od rzeki Odry na wschód, metodą telemetryczną zapewniającą łączność między tymi zestawami a platformą zarządzającą i systemem informatycznym istniejącym u zamawiającego. Usługa telemetryczna GSM służąca do przekazywania stanów z zestawów pomiarowych wraz z alarmami, winna zapewniać łączność między zestawem monitorującym sieć wodociągową a serwerem wykonawcy i dalej systemem informatycznym Zamawiającego.
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 79710000: Security services

Technical requirements: Damit die Arbeitsstelle ausreichend gegen den laufenden Betrieb abgesichert werden kann, ist diese Leistung erforderlich.
Es handelt sich um zusätzliche Leistungen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ersichtlich waren und haben somit Anspruch auf gesonderte Vergütung.


Winner: Pfeil Sicherung GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-08-24
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Services
CPV classification: 79710000: Security services

Technical requirements: Es handelt sich um eine zusätzliche Leistung, welche für den Projekterfolg zwingend erforderlich ist.
Es handelt sich um zusätzliche Leistungen bzw. Mehrmengen, die bei Vertragsabschluss noch nicht ersichtlich waren und haben somit Anspruch auf gesonderte Vergütung.


Winner: Pfeil Sicherung GmbH
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-24
Buyer: Municipiul Craiova
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45212314 | 71322000: Civil engineering design services | 71356200
Submission deadline: 2017-09-04
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 21.8.2017 si in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-24
Buyer: Municipiul Baia Mare
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45232130 | 45233141: Road-maintenance work | 45233142: Road-repair work | 71540000: Construction management services
Submission deadline: 2017-08-24
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 21.8.2017 si in data de 22.8.2017 se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-24
Buyer: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45233130: Road works
Submission deadline: 2017-08-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro
Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-08-24
Buyer: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA
Country: RO
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221111 | 45234140
Submission deadline: 2017-09-04
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Pentru vizualizarea modificarilor / corectiilor aduse documentelor initiale in data de 22.8.2017, se va accesa detaliul anuntului original consultand www.e-licitatie.ro