Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-04-29
Buyer: Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71245000 | 71312000: Structural engineering consultancy services | 71320000

Technical requirements: Hősök tere és környezetének rendezése: a tervezendő út összes hossza mintegy 1000 m, tervezendő mintegy 5000 m2 köztér, dísztér.
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének leszállítása: 90 naptári nap
2. rész-teljesítés: minden engedélyező hatóság felé a tervdokumentációk beadása és az eljárások megindítása: 130 naptári nap
végteljesítés: Építési- és vízjogi jogerős engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2021. december 10.
Tervező a Tervezési feladatot a szerződés hatályba lépésétől számított végteljesítési határidőig köteles elvégezni. Felek az alábbi kötbérterhes határidőket rögzítik:
1. rész-teljesítés: útépítés egyesített - engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a hozzá kapcsolódó közművek kiviteli tervének leszállítása: 2022. március 28.
2. rész-teljesítés: minden engedélyező hatóság felé a tervdokumentációk beadása és az eljárások megindítása: 2022. június 16.
végteljesítés: Építési- és vízjogi jogerős engedélyek ajánlatkérő részére történő dokumentálása, valamint a záradékolt tervi munkarészek teljes körű leszállítása: 2022. július 16.
A tervezési terület keleti oldala (Pályaudvar sor) kapcsolódik a Budapest - Kelebia vasútvonal területéhez. A vasútvonal fejlesztésének tervezése, kiemelt kormányzati projektként jelenleg folyamatban van.
A vasútvonal tervezőivel 2021. 10. 20-án történt egyeztetés, mely során Tervező kért adatszolgáltatást a kapcsolódó területrészekről. Az egyeztetésen a vasútvonal tervezői jelezték, hogy ezt írásban, hivatalos formában kell megtenni a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. felé. Ez 2021. 10. 26-án megtörtént, jelen szerződésmódosítás létrejöttéig semmilyen válasz nem érkezett ez ügyben.
Adatszolgáltatás hiányában e tervezési feladathoz való kapcsolódás nem lehetséges, ami akadályozza a jelen szerződésmódosítás szerinti tervezési feladat kidolgozását.
Felek kölcsönös álláspontja szerint a jelen szerződésmódosítás jogcíme a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja az alábbiakra tekintettel:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: A jelen szerződésmódosítás kiindulópontja egy, a Szerződő Felektől független harmadik személy által nyújtandó adatszolgáltatás késedelme, illetőleg annak hiánya, mely alapvető befolyással van a jelen szolgáltatás nyújtására. Ezen adatszolgáltatás mind a Megrendelő, mind a Tervező érdekkörén kívül eső körülmény, arra a feleknek ráhatása nincs, befolyásolni nem tudják.


Winner: Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság