Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-28
Buyer: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД
Country: BG
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71530000: Construction consultancy services

Technical requirements: Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при изграждане на нови или реконструкция или ремонт на площадкови обекти (подстанции) с напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV
Количеството и естеството на консултантските услуги ще се определят при всяка конкретна поръчка по рамковото споразумение.
Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика
Консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ при изграждане на нови или реконструкция или ремонт на площадкови обекти (подстанции) с напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV
От т. VII.2.1): от възложителя да подпишат доп. споразумение към съответни договори, чиито предмет е включен в плана, което ще урежда подробно правилата и изискванията на финансиращия орган, ако такова е необходимо.
Продължава от т. VII.2.2): в съответната фаза служеща за издаване на разрешение за строеж, което ще позволи възлагане на услугата въз основа на технически проект. Посоченото изменение е несъществено, тъй като ИнП във фаза технически проект ще служи за издаване на РзСтр съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ и въз основа на него ще бъде изготвена оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 4 от ЗУТ. Необходимостта от изменение на РС е в резултат на настъпване на обстоятелства, които възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл да предвиди към момента на сключване на РС.
Количеството и естеството на консултантски услуги по чл. 166 от ЗУТ ще бъдат определени при всяка конкретна поръчка по рамковото споразумение.
На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП се допълват раздели № 7, 14 и 4, като за всеки конкретен обект възложителят предоставя всички необходими проектни части на инвестиционния проект (ИнП) в съответната фаза на проектиране на изпълнителя, който трябва да изготви комплексен доклад за оценка на съответствието на ИнП в съответната фаза на проектиране и да извърши необходимите др. дейности за издаване на разрешението за строеж (РзСтр). Срокът за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на ИнП със съществените изисквания на строежите започва да тече след предаване на ИнП в съответната фаза на проектиране (служеща за издаване на РзСтр) и необходимите документи съгласно ЗУТ. След одобрение на Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България и националните правила за управление на средствата от Инструмента за възстановяване и устойчивост и финансиране на проектите, включени в националния план, страните се съгласяват в 1-месечен срок след покана — прод. в раздел VI
С оглед обоснованата възможност за финансиране на разходите по отделните договори възложени въз основа на РС по ОП № 2 със средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост на ЕС по проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите реално време на ЕСО ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“, подпроект № 1 „Осъществяване на система за автоматично управление на подстанции“, който е част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, възниква необходимост за уреждане правилата и изискванията на финансиращия орган (и евентуално произтичащи права и задължения от тях) в случай на получаване на съфинансиране от ЕС. Отделно с цел срочното изпълнение на обектите, заложени в проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните с-ми и с-мите за реално време на ЕСО в условията на нисковъглеродна енергетика“, възниква необходимост да бъде предвидена възможност за предаване на изпълнителя ИнП — продължава в раздел VI


Winner: ДЗЗД „Строй надзор—Булекс РБ“