Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-06-22
Buyer: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71248000 | 71300000 | 71310000 | 71520000: Construction supervision services | 71631000

Technical requirements: 1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2020. május 5. napján 2020/S 087-207622 számon az Európai Unió Hivatalos lapjában „Keretmegállapodás tervezési feladatok ellátására” tárgyban megjelent ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2020. szeptember 7. napján megküldött összegezéssel kihirdette, melyben Tervező került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre.
4. A megkötött keretmegállapodásra tekintettel Megrendelő 2021.1.14. napján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján közvetlen megrendelést bocsájtott ki „Magyar Közút Nonprofit Zrt. Paksi Mérnökség új telephelyének tervezési feladatainak elvégzése” tárgyban.
5. Jelen megbízási szerződés keretében Megrendelő megbízza Tervezőt a közvetlen megrendelésben meghatározott tervezési feladatok ellátásával.
A tájékoztató V.2.4) pontjában – az eljárás eredményéről szóló rendszeres tájékoztatóval összhangban – a 2021. I. negyedévre vonatkozó összesített szerződéses érték került feltüntetésre, a VII. szakaszban pedig a szerződésmódosítással érintett egyedi szerződés értéke szerepel.
1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2020. május 5. napján 2020/S 087-207622 számon az Európai Unió Hivatalos lapjában „Keretmegállapodás tervezési feladatok ellátására” tárgyban megjelent ajánlati felhívással közbeszerzési eljárást indított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 104. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és döntését az elbírálást követően, 2020. szeptember 7. napján megküldött összegezéssel kihirdette, melyben Tervező került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre.
4. A megkötött keretmegállapodásra tekintettel Megrendelő 2021.1.14. napján a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján közvetlen megrendelést bocsájtott ki „Magyar Közút Nonprofit Zrt. Paksi Mérnökség új telephelyének tervezési feladatainak elvégzése” tárgyban.
5. Jelen megbízási szerződés keretében Megrendelő megbízza Tervezőt a közvetlen megrendelésben meghatározott tervezési feladatok ellátásával.
Kiviteli terv készítés mennyiségi teljesítésének határideje: a folyamatban lévő HÉSZ (Paks Város Helyi Építési Szabályzat) módosítás hatályba lépését követő 2 hónap, de legkésőbb 2022. február 28.
Engedélyezési terv készítés mennyiségi teljesítésének határideje: 2021. április 15., 1. számú szerződésmódosítás következtében 2021. április 30.
A Felek közös megegyezéssel a HÉSZ (Paks Város Helyi Építési Szabályzata) módosítás folyamatához szükséges időigény okán módosítják a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdése, továbbá 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján. Jelen szerződés teljesítése során a tervezőnek vázlattervet, engedélyezési tervet és kiviteli tervet kell készítenie. A kiviteli terv abban az esetben tekinthető véglegesnek, ha mindenben megfelel az építési engedély előírásainak. Építési engedélyt a hatóság abban az esetben adja ki, ha a kiviteli terv megfelel az érvényben lévő Paks Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzata előírásainak is.
Jelen esetben az erdő övezeti besorolás ipari övezetté történő módosítása szükséges, mivel csak az átsorolás után minősül építési teleknek az adott ingatlan. A szerződés teljesítése során a vázlatterv és az engedélyezési terv elkészült, azonban a kiviteli tervszakasz nem tud lezárulni mindaddig, míg a HÉSZ-nek a fenti módon történő, övezeti besorolás megváltoztatására irányuló módosulása nem történik meg. A HÉSZ módosításának megtörténtére azonban nincsen ráhatása a szerződő feleknek, mivel az Paks Város Önkormányzata hatáskörébe tartozó feladat. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel a szerződés megkötését, 2021.1.25. napját követően, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzet és a fennálló járványügyi állapot következtében a HÉSZ Paks Város Önkormányzata által történő módosítása késedelmet szenvedett, mely késedelem jelenleg is fennáll.
Jelen módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, ellenérték módosítására nem került sor.
Felek rögzítik, hogy a Szerződésük jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.


Winner: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.