Urwashanza/europrocure-10-public-procurement huggingface dataset:
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG, Regionalbereich Südost 15TEI17480
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112

Technical requirements: Ersatzneubau der Eisenbahnüberführung Zeppelinstraße in Bautzen, komplexe Bau- und Ausrüstungsleistungen, Rückbau und Entsorgung Bestandsbauwerk, Oberbauleistungen mit Gleis- und Weichenerneuerung, Straßenbauarbeiten, Erd- und Tiefbauarbeiten, Kabeltiefbau und Kabelverlegeleistung einschl. Telekomanlagen
Gemäß HV ist die Stützwand west als Spundwand einzubringen. Gemäß geotechn. Untersuchung setzt die Spundwand auf dem Felshorizont auf und ist somit ohne Vorbohren einzubringen. Der Felshorizont schwankt jedoch so stark, dass die Bohlen nicht bis zur erforderlichen Tiefe eingebracht werden können. Sie müssen mit Vorbohren eingebracht werden. Die Schwankungen im Bodenprofil waren trotz erfolgter Sorgfalt des AG (geotechnischer Untersuchungsbericht) nicht vorhersehbar.


Winner: Arge Hentschke, Bistra Bau
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, ...).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, ...).
32 - Auf Grund der Örtlichkeit ist im Bereich des Weichenantriebes der BW 38 temporär eine Schotterhalterung zur Lagesicherung einzubauen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
29 – Gem. der vom AG beigestellten PT I Planung sind in den einzelnen Bauzuständen Isolierstöße im Gleis einzubauen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
26 – Im Anschwenkbereich der Bauweiche 38 sind zur Aufnahme der Stromschienenträger Bockschwellen einzubauen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45112700 | 45232452 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Aufgrund der Schwierigkeiten beim Ineinandergreifen der zu erbringenden Leistungen wie Baufeldfreimachung, Abtrag der vorhandenen Asphaltierung, Verlegung von unterirdischen Wasser- und Stromleitungen, Neuasphaltierung und Errichtung von technischen Anlagen auf der asphaltierten Teilflächen, insbesondere hinsichtlich des engen zeitlichen Rahmens und der notwendigen Fertigstellung der Bereitstellungsfläche als Zwischenlagerfläche für Aushubmaterialien anderer startender Baumaßnahmen. Es würde zu zeitlichen Verzögerungen kommen, da die Arbeiten mit einem neuen ANB hintereinander erfolgen müssten. Eine neu zu bindende Firma müsste sich daher mit der tätigen Firma abstimmen, um die Schnittstellen und Zuständigkeiten klar zu differenzieren. Ferner wäre sie in die Örtlichkeit einzuweisen, Fachkräfte der verschiedenen Gewerke müssten neu anrücken.


Winner: W. Markgraf GmbH & Co. KG
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
25 – Im Bahnsteigbereich Gleis 5 ist das vorhandene Gelände bis auf Höhe des Kabelkanals anzuschütten. Die Leistung ist auf Forderung des Alv zusätzlich zum Vertrag zu erbringen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
31 – Zur Beseitigung einer Engstelle und zur Herstellung des notwendigen Lichtraumprofiles sind im Bahnsteigbereich des Gleises 5 Altanlagen aus Beton abzubrechen und zu entsorgen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, ...).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, ...).
30 - Zur Herstellung der Schlussschweißung im Gleis 2 sind Gleisplatten im Bahnübergang aufzunehmen und nach erfolgter Schweißung wieder zu verlegen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, ...).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, ...).
28 - Zur Inbetriebnahme des Gleises 2 ist eine Instandsetzung der Bestandsweichen (Schraublochsanierung und Kleineisenbehandlung) vorzunehmen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-01-19
Buyer: DB Netz AG (Bukr 16)
Country: DE
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45221112 | 45221115
EU fund: Recovery and Resilience

Technical requirements: — Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, …).
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
— Neubau EÜ Thälmannstr./Lindenallee als stählerner Trägerrost-Überbau (je 2 Gleise S- und Fernbahn),
— Herstellen der Gründungsmaßnahmen als Winkelstützwand inkl. Baugrubenverbauten mit Rückverankerung,
— Rückbau der vorhandenen S- und Fernbahnbrücken, der Gründungsmaßnahmen und der Gleisanlagen im Baubereich,
— Einbau von Bauweichen zur Gewährleistung einer eingleisigen Betriebsführung (jeweils S- und Fernbahn),
— Für die Ausführung von Leistungen in bestimmten Produktkategorien (Oberbau, Tiefbau, Spezialtiefbau, ...).
27 – Zur Stabilität der Gleislage im Bahnsteigbereich sind die Gleise 4 und 5 mittels Holzschwellenstücken am Bahnsteigfundament festzulegen.
Durch den AN sind weitere Oberbauleistungen zu erbringen. Eine Aufteilung der Leistung auf andere Unternehmer ist aus Gründen der Gewährleistung nicht möglich.


Winner: Arge EÜ Thälmannstraße c/o. Echterhoff Bau GmbH
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-01-19
Buyer: Ellevio AB
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 31170000 | 65300000: Electricity distribution and related services
Submission deadline: 2018-02-01
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Documents in procurement will be sent after pre-qualification phase is over and only to qualified suppliers.
Ellevio AB will install 2 new power transformer in the station Mosjön and one new transformer in the station Vilnästjärnen. Both stations are located about 20 km Northwest of Ockelbo, Sweden. The transformers will be connected to the 145 kV regional network on the HV side and 36 kV wind park connection on the LV side.
Documents in procurement will be sent after pre-qualification phase is over and only to qualified suppliers.
Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2018-01-19
Buyer: Ellevio AB
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Negotiated procedure
CPV classification: 31000000 | 65300000: Electricity distribution and related services
Submission deadline: 2018-02-07
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Ellevio AB avser att köpa in två mobila elverk för tillfällig matning av distributionsnät, ett större och ett mindre. Det stora aggregatet, en lastbil med fast reservkraftaggregat på 1000kVA ska stationeras i Stockholm och ska användas primärt i Stockholms stad med omnejd. Det mindre aggregatet, en släpvagn på 700kVA, ska stationeras i Ösmo i Nynäshamn. Båda aggregaten kan komma att transporteras längre sträckor i vissa undantagsfall och dessutom behöva parallellköras vid kraftmatning. Leverans under 2019.
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-19
Buyer: AB Västerås Lokaltrafik
Country: SE
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 34121100: Public-service buses | 34144000: Special-purpose motor vehicles | 34144900: Tram cars | 34144910
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Bussarna ska uppfylla Svensk Kollektivtrafiks tekniska normer för Buss 2014 samt gällande EU-direktiv.
Ett tillägg till detta avtal att leverera 1 – 4 bussar kan komma att avropas enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering (LUF 6 kap 10 § 1a pkt). Tillägget kan bli aktuellt att utlösas inom 2 år efter leverans enligt denna upphandling.
Bussarna ska uppfylla Svensk Kollektivtrafiks tekniska normer för Buss 2014 samt gällande EU-direktiv.
Ett tillägg till detta avtal att leverera 1 – 4 bussar kan komma att avropas enligt bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering (LUF 6 kap 10 § 1a pkt). Tillägget kan bli aktuellt att utlösas inom 2 år efter leverans enligt denna upphandling.
Upphandlingen annonserades 2017-10-03 med avsikt att genomföra den som öppet förfarande med anbudsdag 2017-11-06. Två anbud kom in men inget av anbuden uppfyllde samtliga formella krav.
AB Västerås Lokaltrafik övergick efter avtalsspärrens upphörande till förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF kap 6 § 5.
Leveransavtal kan tecknas omedelbart efter tilldelningsbeslut enligt Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF kap 20 § 2 punkt 1.


Winner: Förvaltingsrätten i Uppsala
Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2018-01-19
Buyer: Abbanoa SpA
Country: IT
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 65310000: Electricity distribution
Estimated value: 35314453.7 EUR
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: L'appalto consiste nella fornitura di energia elettrica e servizi associati per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'1.1.2018 al 31.12.2018.
L'appalto consiste nell'affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'1.1.2018 al 31.12.2018.


Winner: NOVA AEG S.p.A.
Award value: 35314453.7
Number of bids: 1