Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2024-01-22
Buyer: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Country: PL
Contract type: Supplies
Procedure: Open procedure
CPV classification: 33100000

Technical requirements: Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – zgodnie ze złożoną ofertą - następującego zakresu zamówienia :
b) opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie adaptacji pomieszczeń zlokalizowanych w Pawilonie C, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z Programem Funkcjonalno – użytkowym (dalej: PFU), stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy (wg Załącznika nr 11 do SWZ) – „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografu komputerowego, pracowni mammografii i pracowni usg i zaplecza administracyjnego w ramach realizowanego zadania „Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży”
c) montaż i uruchomienie dostarczonego tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem określonym w Załączniku nr 4 do SWZ, w tym dostawa, montaż i uruchomienie automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, w zaadoptowanych pomieszczeniach w Pawilonie C, oraz pełna obsługa gwarancyjna i przeszkolenie personelu Zamawiającego,
d) wykonanie demontażu zainstalowanego w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Obrazowej mammografu producenta HOLOGIC Inc., model: Selenia Dimensions 3D, zakupionego przez Zamawiającego w 2017 r. u dostawcy TIMKO Sp. z o.o. oraz przeniesienie mammografu, zamontowanie i uruchomienie mammografu w zaadoptowanych pomieszczeniach w Pawilonie C,
Środki ochrony prawnej reguluje Dział IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605)
c) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych, STWIOR, projektów wykonawczych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, umożliwiającej Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na budowę /zgłoszenia wykonania robót budowlanych w zakresie w jakim będzie to niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy z wyłączeniem uzgodnień dokumentacji projektowej z rzeczoznawcą do spraw PPOŻ., projektu głównego wyłącznika prądu, przekazania części pomieszczeń do użytkowania, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w formie decyzji Nadzoru budowlanego i innych.
d) Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wydanym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, w tym przeprowadzenie robót: rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych.
e) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie wymaganych prawem opinii niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej opinii o zgodności wykonania robót z opracowaną dokumentacją projektową wydanych przez odpowiednie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
f) W części objętej opracowaniem wykonanie urządzeń pożarowych: oświetlenia awaryjnego i kierunkowego, SSP, instalacji hydrantowej, które połączy z analogicznymi istniejącymi w pozostałych budynkach szpitala urządzeniami pożarowymi.
g) Czynny udział w procesie uzyskania przez Zamawiającego decyzji o użytkowaniu pracowni tomografu i pracowni mammografu wydanej przez odpowiednią Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
h) Wykonanie adaptacji pomieszczeń Pawilonu C stosownie do PFU i zapisów aneks do umowy, w formule „zaprojektuj i wybuduj”
W związku z decyzją Zamawiającego o opóźnieniu przekazania Wykonawcy celem prowadzenia robót budowalnych niektórych pomieszczeń podlegających adaptacji, zmianie ulega termin realizacji umowy do dnia 31.12.2023 r. Podczas działań związanych z przygotowaniem pomieszczeń, do których przeniesione miały być zadania realizowane w niektórych pomieszczeniach podlegających przebudowie w ramach realizowanej inwestycji, doszło do awarii instalacji centralnego ogrzewania. Usuwanie skutków awarii polegające na osuszaniu ścian i podłóg pomieszczeń, w których miała zostać zgromadzona archiwalna dokumentacja medyczna po przeniesieniu z dotychczasowych pomieszczeń archiwum, które miałaby być udostępnione wykonawcy robót budowlanych, oraz samo przenoszenie dokumentacji trwało do dnia 20.10.2023 r.


Winner: K&P Partners Sp. z o.o.