Public procurement notice: Contract Award Notice
Published: 2025-11-25
Contract type: Works
CPV classification: 45210000: Building construction work
Estimated value: 20929010.06 RON
EU fund: eu-funds

Technical requirements: Lucrările la obiectivul în cauză sunt în desfășurare și se execută în baza proiectului tehnic întocmit de K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L, iar executantul lucrării este TCI CONTRACTOR GENE-RAL.
Obiectul achiziției este execuția lucrărilor suplimentare de construcție, respectiv continuarea lucrărilor aferente etapei II ramase in cadrul proiectului tehnic aferent obiectivului de investitie “Modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu”. 
În etapa I  de execuție au fost executate urmatoarele lucrari: săpătură fundații, terasamente, realizare structuri, finisaje, instalatii ,tamplarii exterioare ,montaj echipamente etc. Durata contractului etapa 1 este conform contractului  15 luni e la predare amplasament (18 aug. 2023). In perioada 04.11.2024 – 04.04.2025 contractul de proiectare si execuție este suspendat în vederea asigurării utilitătilr necesare la capacitati, pentru efectuare testelor si probelor.
Stadiul fizic de executie la data 1 oct 2024:
- arhitectura = 80%;
- structura = 70%;
- instalatii = 75%;
- proiectare = 83%.
Autoritatea contractantă dorește achiziționarea lucrărilor rămase de executat conform proiectului tehnic. 

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a stabilit ca termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, este cu 21 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici cu 10 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.
Lucrările la obiectivul în cauză sunt în desfășurare și se execută în baza proiectului tehnic întocmit de K&K STUDIO DE PROIECTARE S.R.L, iar executantul lucrării este TCI CONTRACTOR GENE-RAL.
Obiectul achiziției este execuția lucrărilor suplimentare de construcție, respectiv continuarea lucrărilor aferente etapei II ramase in cadrul proiectului tehnic aferent obiectivului de investitie “Modernizarea infrastructurii educaționale universitare de nutriție și patologie animală a USAMV Cluj-Napoca la Jucu”. 
În etapa I  de execuție au fost executate urmatoarele lucrari: săpătură fundații, terasamente, realizare structuri, finisaje, instalatii ,tamplarii exterioare ,montaj echipamente etc. Durata contractului etapa 1 este conform contractului  15 luni e la predare amplasament (18 aug. 2023). In perioada 04.11.2024 – 04.04.2025 contractul de proiectare si execuție este suspendat în vederea asigurării utilitătilor necesare la capacitati, pentru efectuare testelor si probelor.
Stadiul fizic de executie la data 1 oct 2024:
- arhitectura = 80%;
- structura = 70%;
- instalatii = 75%;
- proiectare = 83%.
Autoritatea contractantă dorește achiziționarea lucrărilor rămase de executat conform proiectului tehnic. 

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta a stabilit ca termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, este cu 21 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici cu 10 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.


Award value: 20929010.06