Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-08-09
Buyer: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45220000 | 45232450 | 45233120: Road construction works | 45233142: Road-repair work | 45233228

Technical requirements: Vállalkozási szerződés, Nyíregyháza, Rókabokori út útépítési és egyéb kivitelezési munkáinak elvégzése
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.
— Az út besorolása: K.V.A., amely tervezési besorolást a Közutak tervezése (KTSZ) megnevezésű e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás rögzíti. A K.V.A. tervezési besorolás alatt a Külterületi Mellékutak (Összekötőút, bekötőút) „A” környezeti körülmény értendő,
— Tervezett hossza 2376,03 m, a főpálya és a csatlakozó utak kiépítésének megindítása, visszavezetése,
— A nyomvonal megépítésének részeként megépül a közvilágítás a teljes belterületi szakaszon, megtörténik két vízfolyás keresztezése is. A vízelvezetés módja jellemzően szikkasztó árokrendszer, de a lehetséges helyeken a befogadóba bevezetésre kerül.
Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A további részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Tekintettel arra, hogy a Szélsőbokori út felújítása projektelem jelenleg nem kerül megvalósításra, így a Rókabokori út építésével kötelezően alakítandó ki a szilárd burkolattal ellátott Szélsőbokori úttal kapcsolatos csomópont, mivel ez a fogalomba helyezési engedély feltétele is. A megvalósításra nem kerülő Szélsőbokori út felújítása projektelem csatlakozik a megvalósításra kerülő Rókabokori út kiépítése projektelemhez, ezért ezen útcsatlakozás szakaszán a Rókabokori út nyomvonala kis mértékben elhúzásra került. Tekintettel arra, hogy a Szélsőbokori út felújítása projektelem nem valósul meg, de a Rókabokori úthoz való csatlakozás biztosítása miatt az útcsatlakozás kiépítése szükséges, ennek okán az érintett szakaszon a hírközlési hálózat kiváltása is szükséges; ennek költségeit a pótmunka igénnyel kapcsolatos, 2. pont szerinti költségvetés tartalmazza.
2. Az 1. pontban írtakra tekintettel a Megrendelő a Vállalkozótól pótmunka ajánlatot kért a hivatkozott csomópontnak a tárgyi Vállalkozási szerződés keretében történő kialakítására.
3. A rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció tartalma szerint a tervezési szakaszon az ivóvízhálózat kiváltása nem volt szükséges. A Vállalkozói ajánlat benyújtását követően az üzemeltető Nyírségvíz Zrt. feltárásokat végzett a tervezési területen, amelynek eredményeként a 2018.10.17-én kiadott üzemeltetői nyilatkozatában konkrét kiváltási feladatokat (DN600 átmérőjű ac anyagú ivóvíz vezeték kiváltása és egyéb szerelvények áthelyezése) írt elő, amely kiváltások pontos műszaki tartalmát tételes költségvetési kiírásban határozta meg.
4. A 3. pontban írtakra tekintettel a Megrendelő a Vállalkozótól az üzemeltető által meghatározott műszaki tartalom szerint pótmunka ajánlatot kért a hivatkozott közmű kiváltási és szerelvények áthelyezési munkáknak a tárgyi Vállalkozási szerződés keretében történő elvégzésére.
5. A Vállalkozási szerződésnek a folyamatban volt közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott ajánlat szerinti műszaki tartalmát, és a II.2. és II.4. pontban hivatkozott, az ott rögzített pótmunkákra vonatkozó tételes árazott költségvetés (1. sz. és 2. sz. melléklet) tartalma szerint módosítják (kiegészítik), ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés módosított, sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával teljesítendő műszaki tartalmának az 1. sz. és 2. sz. melléklettel kiegészített műszaki tartalom is részét képezi.
6. Vállalkozó a II.2. pont szerinti pótmunkákat az 1. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal, az abban rögzített ellenérték (nettó 22 433 398,-Ft) mellett köteles elvégezni.
7. Vállalkozó a II.4. pont szerinti pótmunkákat a 2. sz. melléklet szerinti műszaki tartalommal, az abban rögzített ellenérték, melyből a DN600 ivóvíz vezeték kiváltása (nettó 5 904 455,-Ft), a szerelvények áthelyezése (nettó 632 063,-Ft) mellett köteles elvégezni.
8. A Vállalkozási szerződés jelen okirat II. pontja szerinti módosítása tekintetében teljesült a Kbt. 141. § (2) bekezdésben meghatározott valamennyi feltétel, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, továbbá az ellenérték változása nem haladja meg a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket.
AK a jelen közbeszerzési elj. eredményeképpen vállalkozási szerződést kíván kötni a közbeszerzési elj. nyertes AT-jével. A nyertes AT-nek generálkivitelezőként kell vállalnia a szerz. tárgya szerinti kivitelezési feladatok elvégzését, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalommal.


Winner: KELET-ÚT Kft.