Public procurement notice: Contract Notice
Published: 2023-07-17
Buyer: Gemeinde Niederkrüchten
Country: DE
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 71541000: Construction project management services
Estimated value: 319000 EUR
Submission deadline: 2023-08-24
Award criteria: The most economic tender

Technical requirements: Gegenstand des Auftrags sind Leistungen der Projektsteuerung für die in Abschnitt II.2.4) näher beschriebene Maßnahme "Sanierung Freibad Niederkrüchten". Es sollen sämtliche Projektstufen und Handlungsbereiche entsprechend dem "Leistungsbild Projektsteuerung", wie es in Kapitel 2 § 2 des von der AHO-Fachkommission "Projektsteuerung/Projektmanagement" erarbeiteten Buches "Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft" (AHO-Schriftenreihe Nr. 9; 5. Auflage März 2020) beschrieben ist, beauftragt werden, wobei eine stufenweise Beauftragung vorgesehen ist.
Die Gemeinde Niederkrüchten beabsichtigt die Sanierung des Freibades in Niederkrüchten. Das Freibad wurde 1967 eröffnet und bis zum Jahr 2017 betrieben. Nachdem ein Gutachten gravierende sicherheitsrelevante und hygienische Mängel im Freibad aufgezeigt hatte, wurde das Bad zur Saison 2018 nicht wieder in Betrieb genommen und die Becken- und Trinkwassertechnik stillgelegt. Eine Wiedereröffnung des Freibads ist nur möglich, wenn die vorgenannten erheblichen Mängel beseitigt werden.
Die nun beabsichtigte umfassende Sanierung ist zur Förderung im Rahmen des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" vorgesehen. Der hierzu notwendige Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages liegt bereits vor. Vorgesehen ist eine Fördersumme von 2.857.500,00 Euro für das Projekt. Der Förderzeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2023 bis 2027. Die in der Leistungsbeschreibung näher erläuterten Vorgaben des Förderprogramms, insbesondere zu Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit, sind zu berücksichtigen.
Die Auftraggeberin hat für das Vorhaben einen Kostenrahmen von ca. 6,5 Mio. EUR ohne Umsatzsteuer veranschlagt, der sämtliche Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 nach DIN 276 umfasst.
Auftragsgegenstand sind die Projektsteuerungsleistungen für das beschriebene Vorhaben. Die Beauftragung erfolgt auf Grundlage des Leistungsbilds Projektsteuerung, wie es in Kapitel 2 § 2 des von der AHO-Fachkommission "Projektsteuerung/Projektmanagement" erarbeiteten Buches "Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft" (AHO-Schriftenreihe Nr. 9; 5. Auflage März 2020) beschrieben ist. Der Auftrag umfasst alle Handlungsbereiche des genannten Leistungsbilds. Es sollen stufenweise (siehe Abschnitt II.2.11) alle 5 Projektstufen beauftragt werden, wobei auf eine Weiterbeauftragung von Projektstufen kein Rechtsanspruch besteht.
Das Ende des Auftragszeitraums richtet sich nach dem tatsächlichen Ende des Bauvorhabens. Die angegebene Laufzeit von 40 Monaten ist eine grobe vorläufige Annahme. Konkrete terminliche Projektziele, insbesondere ein Termin für die bezugsfertige und betriebsbereite Fertigstellung des Bauvorhabens, werden gemeinsam mit den Planungsbeteiligten erst im Zuge der Leistungsphasen 1 und 2 der Planung festgelegt. Der beauftragte Projektsteuerer hat darauf hinzuwirken, dass spätestens zum Ende der Vorplanung des Objektplaners ein konkretes Fertigstellungsdatum festgelegt wird.
Verbleiben nach Anwendung evtl. geltender Ausschlussgründe mehr Bewerber, als aufgefordert werden sollen, gelten für die Auswahl folgende Kriterien:
1. Referenzen über vergleichbare Projektsteuerungsleistungen in den letzten 5 Jahren (Gewicht 85 %), Unterkriterien:
1.1. Erfüllung der folgenden Anforderungen an die allgemeine Vergleichbarkeit der Referenz - Grundkriterium - (Gewicht 10 %):
a) Gegenstand der Referenz (Vorhaben) war die Sanierung/Modernisierung und/oder der Umbau eines Schwimmbads oder einer sonstigen Sport- oder Freizeitanlage.
b) Für dieses Vorhaben wurden Projektsteuerungsleistungen entsprechend dem Leistungsbild der AHO (AHO-Schrift Nr. 9, 5. Aufl. 2020) für den Handlungsbereich A und mindestens 2 weitere Handlungsbereiche bearbeitet.
c) Es wurde mindestens eine der Projektstufen 2, 3 oder 4 gemäß der AHO (s.o.) vollständig bearbeitet und ist bei Ablauf der Einreichungsfrist für die Teilnahmeanträge abgeschlossen.
d) Die Kosten des Vorhabens (Summe KG 200 bis 700 entsprechend DIN 276) betrugen mind. 3 Mio. EUR ohne MwSt.
e) Die Projektsteuerungsleistungen wurden nicht vor dem 01.08.2018 beendet und auch eine eventuelle Baufertigstellung lag nicht vor dem 01.08.2018.
1.2. zusätzlich zur Erfüllung des Grundkriteriums 1.1: Gegenstand des Vorhabens war ein Schwimmbad mit mindestens einem 25-m-Becken (Gewicht 15 %),


Award value: 319000