Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2019-09-27
Buyer: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111291 | 45210000: Building construction work | 45233200 | 45233221 | 45233228

Technical requirements: Magyarország, Győr, Nádor Város, Tesco és Vásárcsarnok közötti tér, parkolóházat kiszolgáló út, Lehel utca
A felhívás II.2.7 pontjában megadott Kezdési időpont - mely a szerződéskötés tervezett napja - jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ez azonban nem érinti a II.2.7 pontban Befejezés időpontjaként megadott dátumot, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának legkésőbbi időpontja.
A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
Magyarország, Győr, Nádor Város, Tesco és Vásárcsarnok közötti tér, parkolóházat kiszolgáló út, Lehel utca
A felhívás II.2.7) pontjában megadott Kezdési időpont - mely a szerződéskötés tervezett napja - jelen közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében változhat. Ez azonban nem érinti a II.2.7) pontban Befejezés időpontjaként megadott dátumot, mely a műszaki átadás-átvétel lezárásának legkésőbbi időpontja.
A teljesítendő feladatot, a teljesítendő teljes mennyiségeket, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő kiviteli terv, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, illetve szerződés tervezet tartalmazza.
4.2. A Szerződés szerinti kötbérterhes rész-teljesítési határidő, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje:
4.2.2. Vásárcsarnok előtti tér esetében a munkaterület átadás-átvétel első napját (18.2.2019) követő 163 naptári nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap): 31.7.2019
Vásárcsarnok előtti tér esetében a műszaki átadás-átvétel lezárásának legkésőbbi időpontja a munkaterület átadás-átvétel első napját követő 163+30. naptári nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap: 31.8.2019), de legkésőbb: 14.8.2019
A Felek közös megegyezésével a jelen szerződésmódosítás aláírásnak napjával a Szerződés alábbi pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
A munkaterület átadás-átvétel időpontjáról Megrendelő a Szerződés 15. pontjában rögzítettek szerint értesíti Kivitelezőt.
A Szerződés szerinti kötbérterhes rész-teljesítési határidő, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje:
4.2.1 kiszolgáló út esetében a munkaterület átadás-átvétel első napját követő 40. naptári nap. (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap).
4.3.1.1 a műszaki átadás-átvétel lezárásának legkésőbbi időpontja a munkaterület átadás-átvétel első napját követő 40+30. naptári nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap), de legkésőbb 13.4.2019,
4.3.1.2 a forgalomba helyezés legkésőbbi időpontja a munkaterület átadás-átvétel első napját követő 40+30+30. naptári nap (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap), de legkésőbb 13.5.2019;


Winner: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság