Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-04-23
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Negotiated without a prior call for competition
CPV classification: 45233110

Technical requirements: Stavba D1 modernizace - úsek 12, Exit 90 Humpolec - Exit 104 V2trný Jeníkov byla po odstoupení od smlouvy předchozího zhotovitele v prosinci r. 2018 zanechána v rozestavěném stavu. JE nutné realizovat část prací (tj. zejména práce v SDP v úseku 91,240 až 97,660 a modernizace LJP v úseku 98,00 až 104, 82 včetně PHS Skorkov v r. 2019. Popis nejvýznamnějších prací: Stavební práce v SPD dálnice v km 91,240 až 98,00, tj. především demontáž svodidel, odkop zeminy, pokládka drenáže (v úseku cca 91.2 až 94,1 včetně kanalizace a inženýrských sítí), zásyp SDP a montáž svodidel. Výstavba levého pásu dálnice v km 98,00 - 104, 817, tj. především rozšíření tělesa dálnice, výměna kanalizačních přípojek, kompletní výměna vozovky, výstavba dvou dálničních mostů, výstavba protihlukové stěny Skorkov.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
ZBV č. 32. Původní řešení objektu SO 12-301 dle PDPS obsahovalo požadavek na opravu kanalizace v rozsahu 10 % kanalizace provedené na úseku 12 předchozím Zhotovitelem. PDPS ale neřešilo konkrétní kanalizační úseky, které bude nutné opravit.V rámci realizace, byly provedeny kamerové zkoušky již provedených úseků kanalizace. Zhotovitel navrhl konkrétní kanalizační úseky na výměnu a ty byly potvrzeny Správcem stavby k realizaci. Následně nechal Objednatel provést v rámci vyhodnocení kamerových prohlídek a vydal Pokyn k provedení dal-ších výměn kanalizace.Při provádění výměny potrubí SO 12-301 dle Pokynu Správce stavby č.15 ze dne 12.7.2019 narazil Zhotovitel při realizaci výkopu k „vytékání“ rozbředlého zásypu kanalizace (převážně ve staničeních 94,854-95,094 C7-C1; 95,487-95,400 Da2-Da4; 95,755-96,100 D29-D20; 97,164-97,244 E23-E21) provedené-ho předchozím Zhotovitel kolem a pod pažícími boxy natolik, že docházelo k celkovému uvolnění dříve provedeného zásypu a k destrukci stávajících odvodňovacích žlabů v pravé části středního dělícího pásu a stávajících vpustí. Původní odvodňovací žlaby musely být odstraněny včetně vpustí a po provedení zpětného zásypu, úpravě pláně a podsypání byly vpusti a žlaby obnoveny.
ZBV č. 32. Původní řešení objektu SO 12-301 dle PDPS obsahovalo požadavek na opravu kanalizace v rozsahu 10 % kanalizace provedené na úseku 12 předchozím Zhotovitelem. PDPS ale neřešilo konkrétní kanalizační úseky, které bude nutné opravit.V rámci realizace, byly provedeny kamerové zkoušky již provedených úseků kanalizace. Zhotovitel navrhl konkrétní kanalizační úseky na výměnu a ty byly potvrzeny Správcem stavby k realizaci. Následně nechal Objednatel provést v rámci vyhodnocení kamerových prohlídek a vydal Pokyn k provedení dal-ších výměn kanalizace. Při provádění výměny potrubí SO 12-301 dle Pokynu Správce stavby č. 15 ze dne 12.7.2019 narazil Zhotovitel při realizaci výkopu k „vytékání“ rozbředlého zásypu kanalizace (převážně ve staničeních 94,854-95,094 C7-C1; 95,487-95,400 Da2-Da4; 95,755-96,100 D29-D20; 97,164-97,244 E23-E21) provedené-ho předchozím Zhotovitel kolem a pod pažícími boxy natolik, že docházelo k celkovému uvolnění dříve provedeného zásypu a k destrukci stávajících odvodňovacích žlabů v pravé části středního dělícího pásu a stávajících vpustí. Původní odvodňovací žlaby musely být odstraněny včetně vpustí a po provedení zpětného zásypu, úpravě pláně a podsypání byly vpusti a žlaby obnoveny.
ZBV č. 32. Původní řešení objektu SO 12-301 dle PDPS obsahovalo požadavek na opravu kanalizace v rozsahu 10 % kanalizace provedené na úseku 12 předchozím Zhotovitelem. PDPS ale neřešilo konkrétní kanalizační úseky, které bude nutné opravit.V rámci realizace, byly provedeny kamerové zkoušky již provedených úseků kanalizace. Zhotovitel navrhl konkrétní kanalizační úseky na výměnu a ty byly potvrzeny Správcem stavby k realizaci. Následně nechal Objednatel provést v rámci vyhodnocení kamerových prohlídek a vydal Pokyn k provedení dal-ších výměn kanalizace.Při provádění výměny potrubí SO 12-301 dle Pokynu Správce stavby č. 15 ze dne 12.7.2019 narazil Zhotovitel při realizaci výkopu k „vytékání“ rozbředlého zásypu kanalizace (převážně ve staničeních 94,854-95,094 C7-C1; 95,487-95,400 Da2-Da4; 95,755-96,100 D29-D20; 97,164-97,244 E23-E21) provedené-ho předchozím Zhotovitel kolem a pod pažícími boxy natolik, že docházelo k celkovému uvolnění dříve provedeného zásypu a k destrukci stávajících odv


Winner: Skanska, a.s.