Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2017-01-11
Buyer: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Region: Budapest
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45110000 | 45200000: Building and civil engineering work | 45210000: Building construction work | 45231400 | 45233120: Road construction works

Technical requirements: Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése vállalkozási szerződéskeretében.
Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése vállalkozási szerződéskeretében
„KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú »A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem«projekt keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” az alábbiakban és a dokumentációban és az alábbiak szerint:
— 1 db új, 1 090 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok építése, 1 átmenő,vízelvezetős acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal;
— 1 db új, 1 108 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok építése, 2 középaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal;
— 1 db 2 015 négyzetméter alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok építése 2 burkolt és 5 magas vágánnyal;
„KÖZOP 5.5.0-09-11-2012-0009 azonosító számú »A Budapest villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem« projekt keretében Budafok kocsiszín fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése” az alábbiakban és a dokumentációban és az alábbiak szerint:
— 1 db új, 1 090 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű vizsgálócsarnok építése, 1 átmenő,vízelvezetős acélráccsal burkolt vágánnyal, 2 átmenő, oldal- és középaknás vágánnyal;
— 1 db új, 1 108 négyzetméter alapterületű vasbeton- és acélszerkezetű javítócsarnok építése, 2 középaknás és 1 oldalaknás csonkavágánnyal;
— 1 db 2 015 négyzetméter alapterületű fedett-nyitott acélszerkezetű tárolócsarnok építése 2 burkolt és 5 magas vágánnyal;
A Szerződés 5.1. pontja értelmében az 1. Mérföldkő teljesítési határideje a Szerződés hatályba lépésétől számított 97. nap, azaz 27.7.2016., amely határidőt a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette. A Szerződés 17.2. pontja értelmében az 1. Mérföldkő teljesítése alapján kiállítandó számla összegéből az igényelt előleg 8 %-át vissza kellene tartani. Tekintettel azonban arra, hogy az 1. Mérföldkő időben hamarabb teljesült, mint ahogy a Vállalkozó az igényelt 50 % előleget megkapta volna, az első számlából az előleg visszavonására nincs lehetőség, mivel az általános forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 59. § (1)-(2) bekezdés értelmében az előleg a teljesítés időpontját megelőzően adott összeg, így az előleg fogalmilag nem értelmezhető abban az esetben, ha az előleg teljesítési időpontja követi a részszámla teljesítési időpontját.
Fentiekre tekintettel szükségessé vált a visszavonandó előleg ütemezésének és az egyes részszámlákból levonandó előleg mértékének módosítása.
„17.2. A Megrendelő a Munka elvégzését hat (6) ütemben számolja el, ennek megfelelően a Vállalkozó – az esetleges Előlegről szóló számlán túl – hat (6) db számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:
1. számla: számla összege: maximum a teljes nettó Vállalkozói díj 5 %-a Kötbérterhes határidő: a Szerződés hatályba lépésétől számított 97. nap Előleg visszafizetés mértéke az igényelt előleg %-ában: 0 %;
2. számla: számla összege: maximum a teljes nettó Vállalkozói díj 15 %-a Kötbérterhes határidő: a Szerződés hatályba lépésétől számított 214. nap Előleg visszafizetés mértéke az igényelt előleg %-ában: 0 %;


Winner: STR Építő Kft.