Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2021-11-19
Buyer: Ústecký kraj
Country: CZ
Contract type: Services
CPV classification: 71320000 | 71322000: Civil engineering design services | 71322500

Technical requirements: Předmětem plnění je zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS). Součástí prací bude i inženýrská činnost, spočívající v projednání dokumentace a v podání žádostí o územní rozhodnutí a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Stavba obsahuje 4 části.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Projektant zahájil projekční práce na základě studie, která byla součástí zadávací dokumentace. V této studii byla navržena ideální trasa cyklostezky bez projednání s dotčenými majiteli pozemků a správci technické infrastruktury. V průběhu projednání návrhu trasy cyklostezky Ohře pro umístění stavby, došlo ke změně ve studii navržené trasy.  Ke změně trasy došlo v důsledku nesouhlasů majitelů pozemků buď přímo dotčených stavbou, nebo majitelů sousedních pozemků, jako například Památník Terezín,  Národní památkový ústav , PČR a odbor ŽP KUUK .
K celkovému navýšení ceny dochází na základě nutnosti nového geodetického zaměření a nové inženýrské činnosti zahrnující mimo jiné prověření umístění technické infrastruktury v nově navržených trasách cyklostezky a změnu materiálu povrchu budoucí cyklostezky.
Dodatek č. 1: V průběhu projednání návrhu trasy cyklostezky Ohře došlo ke změně navržené trasy. Změna byla vyvolána nemožností majetkoprávního vypořádání s majiteli dotčených pozemků nebo různými spolky a organizacemi, a to z důvodu jejich nesouhlasu v předem stanovené trase. Další změna trasy byla vyvolána změnou územního plánu obcí dotčených některými úseky cyklostezky. K celkovému navýšení ceny o 14,96% dochází na základě nutnosti nového geodetického zaměření a nové inženýrské činnosti zahrnující mimo jiné prověření umístění technické infrastruktury v nově navržených trasách. Na základě těchto skutečností, bude tabulka dílčích plnění rozdělena na jednotlivé úseky, tak aby byla možná fakturace nebo ukončení každého jednotlivého úseku samostatně. Tabulky dílčích plnění k jednotlivým úsekům jsou obsaženy v návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
Dodatek č. 2: Projektant zahájil projekční práce na základě studie, která byla součástí zadávací dokumentace. V této studii byla navržena ideální trasa cyklostezky bez projednání s dotčenými majiteli pozemků a správci technické infrastruktury. V průběhu projednání návrhu trasy cyklostezky Ohře pro umístění stavby, došlo ke změně ve studii navržené trasy.  Ke změně trasy došlo v důsledku nesouhlasů majitelů pozemků buď přímo dotčených stavbou, nebo majitelů sousedních pozemků, jako například Památník Terezín,  Národní památkový ústav , PČR a odbor ŽP KUUK .
K celkovému navýšení ceny dochází na základě nutnosti nového geodetického zaměření a nové inženýrské činnosti zahrnující mimo jiné prověření umístění technické infrastruktury v nově navržených trasách cyklostezky a změnu materiálu povrchu budoucí cyklostezky.
Dle § 222 odst. 5 zákona dodatečné služby na základě žádosti o navýšení finančního plnění činí 401 880,00 Kč bez DPH, což je 14,937 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.


Winner: Valbek, spol. s.r.o.