Public procurement notice: Additional Information
Published: 2017-11-14
Buyer: Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Country: PL
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 71000000 | 71220000 | 71310000 | 71400000 | 71521000: Construction-site supervision services
Submission deadline: 2017-11-29
Award criteria: Lowest price

Technical requirements: Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym.
Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargu publicznym dotyczącym realizacji inwestycji pod nazwą: Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT.
1. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku kotłowni WP120 oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego (wraz z decyzją PSP) – nie później niż do końca 8 tygodnia;
4. Dostarczenie Zamawiającemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – nie później niż do końca 21 tygodnia;
6. Opracowanie części technicznej dokumentacji przetargowej na generalne wykonawstwo zamówienia pn.„Zaprojektowanie i kompleksowa realizacja kotła gazowego o mocy znamionowej 140 MWt wraz z obiektami towarzyszącymi i dostosowaniem budynku kotłowni do wymogów BHP i ppoż. w ramach inwestycji »Odbudowa mocy wytwórczej źródła ZW Katowice odpowiednio do potrzeb rynku ciepła i wymogów BAT« przy odpowiednim stosowaniu standardu pod klucz (Dostosuj, Zaprojektuj i Wybuduj)” – nie później niż do końca 10 tygodnia;
7. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego – czas trwania kontraktu z Generalnym Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego – do dnia uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie wskazanej Inwestycji, nie dłużej jednak niż przez okres 48 miesięcy.
Zamawiający ma zamiar ogłosić przetarg na wybór Generalnego Wykonawcy niezwłocznie po zweryfikowaniu i zaopiniowaniu części technicznej dokumentacji przetargowej, programu funkcjonalno- użytkowego i projektu budowlanego dostarczonego przez Wykonawcę.
1. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku kotłowni WP120 oraz stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z decyzją PSP oraz badania gruntu pod nowe obiekty – nie później niż do końca 8 tygodnia;
2. Wykonanie projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowę Zadania Inwestycyjnego – nie później niż do końca 16 tygodnia;
3. Złożenie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie projektu budowlanego odebranego przez Zamawiającego – nie później niż do końca 18 tygodnia;
4. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla Zadania Inwestycyjnego – nie później niż do końca 28 tygodnia;
6. Wykonanie kompletnej części technicznej do materiałów przetargowych dla wyboru Generalnego Wykonawcy – nie później niż do końca 14 tygodnia;
7. Udział w opracowaniu kompletnych materiałów przetargowych dla wyboru Generalnego Wykonawcy – do końca przygotowania przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy;
8. Doradztwo techniczne w trakcie postępowania przetargowego na wybór Generalnego Wykonawcy – do końca trwania przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy;
9. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego – czas trwania kontraktu z Generalnym Wykonawcą Zadania Inwestycyjnego – do dnia uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie wskazanej Inwestycji, nie dłużej jednak niż przez okres 48 miesięcy.