Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-11-27
Buyer: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Country: CZ
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45233142: Road-repair work

Technical requirements: Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci.
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Předmětem tohoto ZBV je řešení dopadu posunu rozhraní mezi CB a AB vozovkou v LJP z km 143,730 do km 143,535. Důvodem byla nemožnost provedení odbourání stávajících vozovkových vrstev, provedení zemních prací, prací na odvodnění a podkladních vozovkových vrstvách v termínově krátkém období etapy 3.b, kdy provádění výše uvedených prací předcházejících pokládce CB krytu v úseku LJP km 143,460 - 143,730 bylo z důvodu provizorního vedení provozu přes přejezd SDP v km 143,520 - 143,680 možno zahájit až 6.10.2019 (po převedení provozu do etapy 3.b).
S ohledem na tuto skutečnost vydal Správce stavby pokyn č. 35 k posunu rozhraní mezi CB a AB vozovkou v LJP z km 143,730 do km 143,535 a tím k záměně CB vozovky za AB vozovku v tomto úseku LJP.
Předmětem tohoto ZBV je řešení dopadu posunu rozhraní mezi CB a AB vozovkou v LJP z km 143,730 do km 143,535. Důvodem byla nemožnost provedení odbourání stávajících vozovkových vrstev, provedení zemních prací, prací na odvodnění a podkladních vozovkových vrstvách v termínově krátkém období etapy 3.b, kdy provádění výše uvedených prací předcházejících pokládce CB krytu v úseku LJP km 143,460 - 143,730 bylo z důvodu provizorního vedení provozu přes přejezd SDP v km 143,520 - 143,680 možno zahájit až 6.10.2019 (po převedení provozu do etapy 3.b).
S ohledem na tuto skutečnost vydal Správce stavby pokyn č. 35 k posunu rozhraní mezi CB a AB vozovkou v LJP z km 143,730 do km 143,535 a tím k záměně CB vozovky za AB vozovku v tomto úseku LJP.
Předmětem tohoto ZBV je řešení dopadu posunu rozhraní mezi CB a AB vozovkou v LJP z km 143,730 do km 143,535. Důvodem byla nemožnost provedení odbourání stávajících vozovkových vrstev, provedení zemních prací, prací na odvodnění a podkladních vozovkových vrstvách v termínově krátkém období etapy 3.b, kdy provádění výše uvedených prací předcházejících pokládce CB krytu v úseku LJP km 143,460 - 143,730 bylo z důvodu provizorního vedení provozu přes přejezd SDP v km 143,520 - 143,680 možno zahájit až 6.10.2019 (po převedení provozu do etapy 3.b).
S ohledem na tuto skutečnost vydal Správce stavby pokyn č. 35 k posunu rozhraní mezi CB a AB vozovkou v LJP z km 143,730 do km 143,535 a tím k záměně CB vozovky za AB vozovku v tomto úseku LJP.


Winner: Metrostav, a.s