Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2023-01-20
Buyer: Statutární město České Budějovice
Country: CZ
Contract type: Services
Procedure: Competitive procedure with negotiation
CPV classification: 32420000 | 32424000 | 32540000 | 45200000: Building and civil engineering work | 48820000: Servers

Technical requirements: Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je vybudování Dopravně informačního a řídicího centra České Budějovice včetně realizace stavebních prací, dodávky a instalace non IT technologií, dodávky a instalace IT technologií, vývoje a implementace SW, zprovoznění, odzkoušení, uvedení do provozu a předání komplexního předmětu plnění zadavateli a následného poskytování údržby, podpory a rozvoje.
Název projektu: Dopravní informační a řídicí centrum České Budějovice. OPD Doprava. Reg. č. CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000439.
Zadavatel tímto formulářem oznamuje změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona, který je podrobně specifikován v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022000003. Jedná se o změnu dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona (změnový list č. 2): rozšíření původní ceny + 885.494,40 Kč bez DPH.
Součástí dodatku č. 2 jsou dále změny dle odst. 6 zákona: zúžení původní ceny - 634.522,25 Kč bez DPH (bude předmětem dalšího oznámení formuláře F20).
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je vybudování Dopravně informačního a řídicího centra České Budějovice včetně realizace stavebních prací, dodávky a instalace non IT technologií, dodávky a instalace IT technologií, vývoje a implementace SW, zprovoznění, odzkoušení, uvedení do provozu a předání komplexního předmětu plnění zadavateli a následného poskytování údržby, podpory a rozvoje.
Změnový list č. 2. SO 102.1. MOTOGENERÁTOR - změna délky základu - po vytýčení základu motorgenerátoru dle zadávací dokumentace byla zjištěna kolize se stávajícím žebříkem vedoucím na střechu energodispečinku. Proto z bezpečnostních důvodů byly rozměry základu upraveny tak, aby byl zachován stávající přístup k žebříku.
Změnový list č. 2. SO 102.2. KABELOVÝ KANÁL - změna trasy - v navrhované trase kabelového kanálu byla zjištěna při výkopových pracích silná železobetonová podkladní deska pod asfaltovým povrchem. Proto byla trasa z části přeložena do stávajícího teplovodního kanálu. Dále byla upravena trasa kabelového kanálu. Důvodem byla skutečnost, že navrhovaná trasa vedla přes vstup a předsíň energodispečinku a dispečinku MHD. Úpravou trasy kabelového kanálu jsme se vyhnuli prašnosti a omezení provozu ve výše uvedených prostorách. S ohledem na stávající konstrukci vozovky byla změněna skladba opravovaných vrstev komunikace.


Winner: VARS BRNO a.s.