Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2022-06-03
Buyer: Magyar Nemzeti Bank
Country: HU
Contract type: Services
Procedure: Open procedure
CPV classification: 72211000: Systems and user software programming services | 72212400: Computer aided design software | 72224100: Systems implementation planning services | 72230000: Custom software development services | 72243000

Technical requirements: Ajánlatkérő számára a lakásbiztosítások nyilvántartásának és ezek hitelbiztosítékként történő nyújtása üzleti folyamata támogatásának megvalósítása osztott főkönyv technológiájú informatikai megoldással (DLT= Distributed Ledger Technology, a továbbiakban: Rendszer),valamint a megvalósított rendszer üzemeltetés támogatása. A Rendszert 14 db csomóponttal kell kialakítani, amelyekből az egyik csomópont az AK-nél, a többi csomópont a projektben résztvevő biztosítóknál kerül üzembe helyezésre, ugyanakkor biztosítani kell további csomópontok kialakításának és csatlakozásának a lehetőségét. Az MNB csomópontjával és a résztvevő biztosítók infrastruktúráján üzemeltetendő 13 csomóponttal működő megoldás a technológia hosszú távú alkalmazhatóságának bizonyításán túl konkrét üzleti folyamatok kezelésére szolgál.
Megvalósítási szakasz-mérföldkövek:1. Előkészítés, rendszertervezés; 2.Fejlesztés, tesztelésre átadás 3.Tesztelés, hibajavítás 4.Éles üzembe helyezés 5.Használatbavétel, projektzárás
Üzemeltetés támogatás: Bejelentések kezelése, Helpdesk és helyszíni támogatás, Követés, Hiba megelőzés, Incidenskezelés (ezen belül: hibajavítás, napi üzemeltetési feladatok során keletkező incidensek elhárítása, hibajavítások átadása), Rendelkezésre állás, Rendszer karbantartás (ezen belül: Log-elemzés teljesítménymérés és teljesítmény optimalizálás, mentésekben, archiválásokban és visszatöltésekben való közreműködés, telepítési támogatás), Egyéb támogatási feladatok (ezen belül: forráskódváltozással nem járó feladatok, felhasználói megkeresésekre történő konzultáció).
Ajánlatkérő számára a lakásbiztosítások nyilvántartásának és ezek hitelbiztosítékként történő nyújtása üzleti folyamata támogatásának megvalósítása osztott főkönyv technológiájú informatikai megoldással (DLT= Distributed Ledger Technology, a továbbiakban: Rendszer),valamint a megvalósított rendszer üzemeltetés támogatása. A Rendszert 14 db csomóponttal kell kialakítani, amelyekből az egyik csomópont az AK-nél, a többi csomópont a projektben résztvevő biztosítóknál kerül üzembe helyezésre, ugyanakkor biztosítani kell további csomópontok kialakításának és csatlakozásának a lehetőségét. Az MNB csomópontjával és a résztvevő biztosítók infrastruktúráján üzemeltetendő 13 csomóponttal működő megoldás a technológia hosszú távú alkalmazhatóságának bizonyításán túl konkrét üzleti folyamatok kezelésére szolgál.
Megvalósítási szakasz-mérföldkövek:1. Előkészítés, rendszertervezés; 2.Fejlesztés, tesztelésre átadás 3.Tesztelés, hibajavítás 4.Éles üzembe helyezés 5.Használatbavétel, projektzárás
Üzemeltetés támogatás: Bejelentések kezelése, Helpdesk és helyszíni támogatás, Követés, Hiba megelőzés, Incidenskezelés (ezen belül: hibajavítás, napi üzemeltetési feladatok során keletkező incidensek elhárítása, hibajavítások átadása), Rendelkezésre állás, Rendszer karbantartás (ezen belül: Log-elemzés teljesítménymérés és teljesítmény optimalizálás, mentésekben, archiválásokban és visszatöltésekben való közreműködés, telepítési támogatás), Egyéb támogatási feladatok (ezen belül: forráskódváltozással nem járó feladatok, felhasználói megkeresésekre történő konzultáció).
A szerződés véghatárideje az M3 Mérföldkő hosszabbításának időtartamával kitolódik, és a „Rancher konténerizációs platform támogatása” tárgyú feladattal kiegészül.
1. A Szerződés az Ütemezésben rögzített Teljesítési Mérföldkövek közül az 1. számú szerződésmódosítással meghosszabbított M2 Mérföldkő az Ütemezésben megállapított határidőhöz képest nem a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból összesen 28 munkanapos késedelemmel teljesült. A jelen szerződésmódosításban („2. számú módosítás”) az M1 Mérföldkő, valamint az M2 Mérföldkő késedelemmel növelt teljesítési időtartama (151 munkanap), valamint az 1. számú módosítással érintett módosítások is rögzítésre kerültek.
2. Mivel a Rendszerhez kapcsolódó biztosítók és hitelintézetek közül többen a Rancher konténerizációs technológiát alkalmaznak, illetve kívánnak alkalmazni a Rendszer futtatókörnyezeteként, így szükségessé vált a Rendszert a rendszertervezési szakaszban meghatározott VMware Tanzu és Vanilla Kubernetes konténerizációs technológián, valamint a RedHat Openshift konténerizációs technológián túlmutatóan a Rancher konténerizációs technológiára is kiterjeszteni.
3. A 2. számú módosításba foglalt CR (változtatási igénykezelés (Change Request/„CR”) az 1. számú módosításban szereplő CR ellenértékével együttesen sem éri el a Szerződés eredeti értékének 10%-át és az az uniós értékhatárt, valamint módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, annak tárgyköréhez illeszkedik, ezért a módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján jogszerű.
4. A CR folytán az M3 Mérföldkő teljesítési határidejét (átfutási időtartamát) 41 munkanappal meghosszabbították a felek, ekként az M3 Mérföldkő teljesítési időtartama munkanapról 121 munkanapra változott. A határidő-hosszabbítás a szerződéses értékváltozást eredményező CR közvetlen következményeként az annak tárgyát képező munkákkal arányos mértékben került meghatározásra, így az a Kbt. 141. § (3) bekezdése alapján jogszerű.
5. A 2. számú módosításba foglalt CR nem érinti sem az Ütemezés M4 jelölésű, „Éles üzembe helyezés” tárgyú teljesítési mérföldkövének („M4 Mérföldkő”) sem az M5 jelölésű, „Használatba vétel, eredményes éles üzem” tárgyú teljesítési mérföldkövének („M5 Mérföldkő”) 20-20 munkanapos átfutási idejét. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a Teljesítési Mérföldkövek a Szerződés értelmében egymásra épülnek, így a 2. számú módosítással a Projekt véghatárideje az M3 Mérföldkő hosszabbításának időtartamával kitolódik.


Winner: EuroAtlantic Tanácsadó és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság