Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2020-12-03
Buyer: Municipiul Târgoviște
Country: RO
Contract type: Works
CPV classification: 45221100: Bridge construction works | 45232400 | 45233000: Construction work for highways and roads

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” PMT-2019-P-021, codul unic de identificare procedură: 4279944-2019-41
.„Modernizarea si reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 4
Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe tronsonul format de Calea Ialomitei si podul Valea Voievozilor, respectiv intre km 11+470 (de la intersectia cu strada Magrini) si km 13+808 (pana la str. Petru Cercel). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea podului rutier Valea Voievozilor-Podul peste Ialomita la Valea Voievozilor, realizarea unei statii de pompare ape pluviale SPP.
„Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște – rest de executat” – lot 3
3. „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al municipiului Targoviste – rest de executat” – lot 3 – obiectul contractului ce urmează a fi atribuit constă în finalizarea lucrarilor de modernizare si reabilitare a drumului de centura al municipiului Targoviste, pe lot 3 tronsonul format de strazile aleea Sinaia, aleea Manastirea Dealu si strada Magrini, respectiv intre km 8+760 (de la bretele pasaj aleea Sinaia) si km 11+470 (pana la Str. Gimnaziului). Se vor executa urmatoarele categorii de lucrari: reabilitarea sistemului rutier existent, reabilitarea pasajului DN 71 – pasajul superior pe DN 71 in zona Targoviste Nord, realizarea unei statii de pompare SPUN1 – zona 3.
Ajustarea duratei de execuție aferentă modificării pentru acordul contractual nr. 36412/24.10.2019 privind obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște” – lot 3, respectiv prelungirea termenului de executie a lucrarilor pana la data de 1.12.2020.
Solicitarea antreprenorului de a prelungi perioada de executie a lucrarilor nu reprezinta o modificare substantiala in sensul Legii nr. 98/2016 intrucat:
(a) modificarea nu introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura initiala de atribuire, ar fi permis alegerea unei alte oferte decat a celei declarate castigatoare ori ar fi permis si participarea altor operatori economici la procedura;
(b) modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica in favoarea contractantului initial intr-o maniera care nu a fost prevazuta in contractul initial;
(c) modificarea nu extinde/reduce in mod considerabil domeniul/obiectul contractului de achizitie publica;
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]. Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante: modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada. Descrierea motivelor: propunerea de modificare a aparut ca urmare a sesizarii de catre anteprenor a lipsei bransamentului electric care determina imposibilitatrea punerii in functiune a echipamentelor componente ale spun lot 3, efectuarea probelor si receptionarea acestora.


Winner: Operes