Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2016-12-10
Buyer: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Country: PL
Region: Opolski
Contract type: Works
Procedure: Restricted procedure
CPV classification: 45111000 | 45112000 | 45113000 | 45221000: Engineering works for bridges and tunnels | 45223000

Technical requirements: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę obwodnicy miejscowości Czarnowąsy od km 1+083,2 do km5+200,00. Trasa zaprojektowanej obwodnicy rozpoczyna się na węźle drogowym północnej obwodnicy miasta Opola w ciągu drogi krajowej nr 45, a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 454 pomiędzy miejscowościami Czarnowąsy i Borki. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Roboty budowlane będą podzielone na dwie części:
b) część 2 – Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opole – II etap.
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane winny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w podpunktach 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
W trakcie wykonywania robót stwierdzono, że istniejący maszt oświetleniowy będzie kolidował z budowanym nasypem ronda. Sytuacja ta uniemożliwia poprawne wykonanie nasypu, a także stanowi niebezpieczeństwo jego uszkodzenia. Niezadowalający stan techniczny masztu uniemożliwia jego przestawienie w nową lokalizację. W związku z tym podjęto decyzję o demontażu istniejącego masztu i montaż nowego w nowej lokalizacji.
Podczas robót w rejonie budowanego wiaduktu wystąpiło zagrożenie katastrofy budowlanej spowodowanej osuwaniem się skarpy istniejącej drogi. W jezdni utworzyły się zapadliska zagrażające bezpośrednio uczestnikom ruchu drogowego. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu grodzic stalowych kotwionych w nasypie.
W trakcie robót budowlanych w miejscu obudowanego mostu natrafiono na wysypisko zawierające gruz budowlany i śmieci organiczne. Istniejące podłoże nie spełnia warunków technicznych. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu przestrzennego materaca geosyntetycznego.
Zmiana wartości umowy w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych przez zamawiającego robót dodatkowych.
Zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt. 2a Ustawy z dnia 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw, roboty dodatkowe nie są objęte zamówieniem podstawowym, nie przekraczają 50 % wartości realizowanego zmówienia, a ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.