Public procurement notice: Modification Of A Contract/Concession During Its Term
Published: 2018-08-23
Buyer: Kecskeméti Duális Oktatás Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Country: HU
Contract type: Works
Procedure: Open procedure
CPV classification: 45111290 | 45210000: Building construction work | 45214000: Construction work for education buildings | 45233228 | 45262210

Technical requirements: A kecskeméti Campus-beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
A kecskeméti Campus-beruházáshoz kapcsolódó kivitelezés dokumentáció elkészítése, egyes kivitelezési feladatok elvégzése vállalkozási szerződés keretében.
A Kecskeméti Campus-beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti Campus Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.
A beruházás célja a Kecskeméti Campus beruházás teljes kiviteli tervezése, továbbá, hogy az Oktatási épületben elindulhasson a gazdálkodási karnak helyt adó oktatás. A megvalósult beruházás önállóan is működőképes oktatási épületet eredményez.
Főbb munkanemek és mennyiségek (alábbi adatok tájékoztató jellegűek (becsült értékek), az elvégzendő munkák részletes leírását ld. a dokumentáció műszaki fejezetében):
— A Campus megépítéséhez szükséges komplett kiviteli dokumentáció, valamint a 10213 hrsz vonatkozásában elkészült engedélyes tervek alapján építési engedély beszerzésében közreműködés,
A kiviteli terveket papír alapon 5 példányban (4 pld. Ajánlatkérő, 1 pld. tervvéleményező) és 1 pld. elektronikus formában (szöveges tartalom pdf, tiff, tervek és műszaki dokumentáció szerkeszthető dwg, dwf formátumban) nyertes ajánlattevő szakaszos tervszolgáltatás szerint átadja. A kiviteli tervek készítése szakaszosan történik Ajánlatkérő által meghatározott ütemezésben, az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint. A kiviteli terveket úgy kell elkészíteni, hogy azok megfeleljenek a 322/2015. (X. 30.) Kr. és a 191/2009. (IX.15.) Kr. 1. sz. melléklete előírásainak.
Amennyiben a dokumentáció adott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat vagy -ajánlást határoz meg, az csak a tárgyjelleg egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést is elfogad.
A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel az ajánlati dokumentációban (különösen az árazatlan költségvetésben) megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata és kockázata. Az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.
A További információkat, a részletes feladatleírást, az ajánlatkérő elvárásait, a projekttel kapcsolatos háttér információkat az ajánlati dokumentáció részletezi.
Felek a teljesség kedvéért rögzítik azt is, hogy korábban a Megrendelő a kivitelezési munkálatokat 5.12.2017 napján a földszintről az I. emeletre felvezető lépcsőt és környezetét, valamint a kapcsolódó szerkezeteket illetően felfüggesztette, melyre tekintettel Vállalkozó akadályozva volt a kivitelezési munkák teljesítésében. A felek megállapítják, hogy a vállalkozási szerződésben szereplő teljesítési határidők egymásra épülő határidők, a műszaki szükségesség és a technológiai folyamatok jellege, azok egymáshoz kapcsolódása miatt ez az akadály is gátolta az egyes kivitelezési (rész)határidőkre való teljesítést.
A tárgyalás eredményeképpen Megrendelő a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítással kéri a beruházást kivitelezni, mely a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek módosítását is igényli.
Felek rögzítik, hogy a vállalkozási szerződés fentiek szerinti módosítása nem ütközik a Kbt. 141. §-ába, figyelemmel arra, hogy a vállalkozási díj növekedése nem éri el a Kbt. 141. §-ának (2) bekezdésében foglalt értékhatárok egyikét sem. Emellett a kivitelezési (rész)teljesítési határidők módosítása összefügg a vállalkozási díj növekedésével, tekintettel arra, hogy a megrendelői többletigények kivitelezése több időt vesz igénybe, illetve a kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítésének is van időszükséglete. A módosított (rész)teljesítési határidők – a projektmenedzser, illetve műszaki ellenőr szervezetek által is igazoltan – az elvégzendő többletfeladatok időigényével összhangban kerülnek megállapításra. A felek azt is rögzítik, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, figyelemmel arra, hogy Vállalkozó továbbra is a Campus-beruházáshoz szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles.
Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében rögzített műszaki tartalommódosítás során eszközölt egyes kiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősülnek jelentős módosításnak, figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nem került részletesen meghatározásra a beépítendő termékek köre, így e módosítás szerinti feltételek nem befolyásolhatták a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárásban való részvételi szándékát, illetve a közbeszerzési eljárás eredményét. Emellett e módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát sem változtatja meg a Vállalkozó javára, figyelemmel arra, hogy a kiváltott termékek műszaki szempontból egyenértékűek és hasonló piaci árfekvésűek a végül beépítendő termékekkel. E kiváltások lényeges új ajánlattevői kötelezettségre sem terjesztik ki a Szerződés tárgyát, figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó a Campus beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészítésére és kivitelezésére vállalt kötelezettséget, mely kötelezettséget a kiváltások nem érintették.
A Kecskeméti Campus-beruházás c. projekt keretében kivitelezési tervdokumentáció készítése, kapcsolódó tervezői feladatok ellátása a jelen felhívásban és mellékleteiben (továbbiakban: ajánlati dokumentáció) foglaltak szerint, továbbá a Kecskeméti Campus Oktatási épületének kivitelezése, az Adminisztrációs épület alapozása a födém lezárása, a terepszint alatti Gépészeti épület megvalósítása és a jogerős használatba vételi engedélyhez szükséges közműhálózatok, úthálózatok és a környezet rendezése.


Winner: ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság