公路工程资料管理

2007年化学工业出版社出版的图书
《公路工程资料管理》是2007年6月1日化学工业出版社出版图书，作者是赵立娜，闫新房。
内容简介
本书系统、全面地介绍了公路工程从项目提出到竣工验收的整个过程中，工程资料的收集方法，内容及组卷要求，使公路工程技术人员及参建各方对工程管理资料有一个全面、系统的了解，明确自己在项目实施的不同阶段的资料搜集、整理内容及组卷原则。本书采用最新的现行规范、规程、标准及（交）竣工验收办法，内容最新、规范，适合公路工程施工企业及勘察、设计、建设、监理等单位的技术人员、资料管理人员、施工现场人员及各施工班组内的资料管理负责人参阅，特别适于公路工程资料管理人员阅读，也可用作此类人员的培训教材。
目录
1概论1
11公路建设的地位和作用1
12公路的等级划分1
121按技术等级标准划分1
122按公路网中的地位划分1
123县际和农村公路1
13工程资料管理2
2可行性研究4
21公路工程基本建设程序4
22项目立项及可行性研究5
221建设项目前期工作的程序5
222预可行性研究6
223项目建议书及项目立项6
224可行性研究的概念6
225可行性研究的任务及要求6
226可行性研究的主要内容7
227编制项目可行性研究报告的工作步骤7
23项目评估8
24可行性研究报告的编制及审批8
25环境预测、调查报告8
251公路对环境的影响8
252公路建设环保措施9
253环境影响评价9
3设计基础材料11
31工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、重要土岩样说明11
32水文、气象等其他设计基础材料11
4设计文件13
41总体规划设计13
411总体公路规划的主要内容13
412总体规划的审批14
42审批的设计及有关文件14
421初步设计14
422技术设计15
423施工图设计15
424组卷16
43公路用地图16
5工程管理文件17
51公路建设规划17
52公路建设项目用地批准权限17
521农用地转用的审批权限17
522征用土地的审批权限18
523临时用地的审批权限18
53农用地转用、征用土地的程序18
531可行性研究阶段18
532报批阶段18
533批文实施阶段20
54征地拆迁资料21
541征地拆迁工作总结21
542征地拆迁文件21
543征地拆迁图表21
544组卷要求24
55招投标、租赁文件及合同协议书24
551公路建设项目的招投标范围及标段划分24
552勘察设计招投标及合同24
553公路工程施工监理招投标及承包合同26
554公路工程施工招投标及承包合同28
56技术规范的补充文件及修改文件41
57电、暖、煤气等供应协议书42
6施工文件43
61施工技术管理文件43
611设计交底43
612图纸会审纪要43
613交桩44
614复测44
615施工组织设计45
616试验段的铺筑48
617开工报告48
618技术交底49
619组卷51
62行政管理文件51
63施工物资资料51
631工程物资资料管理51
632公路工程材料标准52
633钢筋52
634水泥53
635石灰55
636集料55
637沥青70
638混凝土外加剂71
639工程用土72
6310原材料出厂质量证明和工地试验报告的组卷73
64路基工程施工资料112
641基本要求112
642路基土石方施工检验记录112
643路基排水118
644挡土墙、防护工程123
65路面工程施工资料129
651路面结构组成129
652路面质量要求130
653路面基层130
654沥青路面144
655水泥混凝土路面166
656路缘石180
657路肩181
66桥梁工程施工资料182
661桥梁的分类及构成182
662桥梁的质量要求182
663施工试验报告182
664施工质量检验记录182
67隧道工程施工资料256
671公路隧道的分类及构成256
672隧道的质量要求256
673施工试验报告257
674施工检验评定记录257
68涵洞工程施工资料268
681涵洞的分类及构成268
682涵洞的质量要求268
683施工试验报告268
684施工质量检验记录268
69互通立交施工资料275
610交通安全设施施工资料275
6101交通标志275
6102路面标线工程275
6103波形梁钢护栏工程276
6104混凝土护栏277
6105缆索护栏277
6106突起路标277
6107轮廓标278
6108防眩设施278
6109隔离栅和防落网278
61010照明设施279
61011紧急电话279
61012施工资料组279
611工程质量自检报告和试验、施工检验结果汇总表289
612施工原始记录289
613施工总结290
7监理文件291
71监理规划及监理细则292
711监理规划292
712监理细则294
72质量控制文件294
721监理工程师在质量控制方面的职责294
722监理工程师对承包人质量控制的主要依据295
723施工准备阶段的质量监理295
724施工阶段质量监理296
725监理试验室的基本工作297
726质量缺陷的处理298
727质量缺陷的修补299
728质量缺陷的加固或工程变更299
729质量事故划分及处理299
73进度控制文件304
731监理工程师在计划管理方面的职责304
732进度计划的编制依据及内容304
733进度控制的工作流程305
734工程进度计划的检查307
735进度计划的调整307
74计量支付文件310
741计量支付中应遵循的原则310
742监理工程师在计量与支付方面的职责310
743计量与支付的基本程序310
744计量的主要文件311
745开工前支付311
746期中正常支付312
747计量支付用表314
75合同管理文件330
751合同管理的主要工作任务与内容330
752监理工程师在合同管理方面的职责331
753工程变更331
754工程转让与分包331
755工程延期333
756工程保险与履约担保334
757工程费用的索赔335
758争端及仲裁336
759业主、承包人的违约336
76组织协调339
761第一次工地会议339
762常规工地会(工地例会)340
763现场协调会341
77信息管理341
771监理记录341
772管理资料系统341
773信息管理系统342
78监理资料档案管理344
8竣工文件346
81工程竣工验收程序346
82交工验收346
83竣工验收353
84工程总结364
841建设管理总结364
842设计总结365
843监理总结365
844施工总结367
845质量监督工作总结368
85工程决算审计报告368
851工程概况369
852审查单位及依据、程序369
853分析差异原因370
86财务决算、工程决算、支付报表370
861财务竣工决算370
862工程竣工决算370
87竣工图372
871竣工图的编制要求372
872竣工图的封面及标题栏格式373
873竣工图内容373