TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 농어촌의 저수지에 사용되는 농업수질 및 환경 공사 시공에 적용한다.
· 농업용 댐 공사 표준시방서
· 농업용 댐 공사 표준시방서(2017)
(1) 댐 저수지 관 및 부속품을 싣고 내릴 때에는 던지거나 끌어내리는 등으로 인하여 관에 충격을 주어서는 안 된다. 특히 관의 양단, 접합부, 도복장부는 손상되지 않도록 필요에 따라 보호하여야 하며 취급에 신중을 기하여야 한다.
(2) 댐 저수지 관 및 부속품의 운반에 있어서는 차체의 동요에 의하여 관체 끼리 또는 차체와의 접촉을 피하기 위하여 고무 시트, 거적 등으로 관을 보호하는 동시에 쐐기고임, 로프 매기 등으로 고정시켜야 한다.
각종 재료의 시험은 해당 KS 규격에 따라 시행하여야 하며 같은 종류의 재료에서는 규격이 달라질 때마다 그리고 공사시방서에서 지정하는 종류와 빈도로 시험을 실시하여야 한다.
3.1 계획과 실시상의 유의점
(1) 환경을 배려한 시설정비 진행을 위해서는 시공 계획에 현지조건에 적합한 정확한 시공 시기의 설정과 순서 등을 연구하여 적절한 가설 계획을 마련한다. 계획 설계 내용을 확실하게 시공 담당자에게 전달하고 현장 조건 변화에 정확하게 대응할 수 있도록 체제를 정비해 둔다.
(2) 가설계획을 포함한 시공계획 마련은 공사 실시로 생물의 서식조건이 확보될 수 있는지 확인하는 것이 중요하므로 가능한 한 저수지와 저수지 주변의 생물에 영향을 미치지 않도록 시공과 가설범위를 시공방법과 함께 검토한다.
(3) 준설 등을 실시할 때 공사용 도로나 가설 도로도 생물의 서식환경을 고려하여 길이와 모양 등을 검토한다. 필요에 따라서 탁수처리 외에도 수생생물의 서식에 필요한 물을 저류할 수 있는 공간 확보의 검토도 필요하다. 또한 공사 실시중에 서식조건의 확보가 곤란한 경우는 일시적으로 생물을 이동시키는 대응방법 검토도 필요하다.
(4) 시공전에 보전 대상종의 서식 상황과 장소 등을 확인하고 시공방법, 시공시기, 시공기간 등을 검토한다. 또한 필요에 따라서는 영향을 줄일 수 있는 방법이나 대상조치를 마련한다.
(5) 예를 들면 수생생물, 수생식물과 어류가 서식하는 저수지는 공사중에 용수 등으로 물을 확보하고, 수생식물 등을 보전하는 방법 마련과 공사 기간중의 피난장소로 「어항 수조」등을 설치하여 어류를 피난시켜 공사후에 저수지에 방류하는 등 생물 보전대책을 검토한다.
(6) 저수지의 준설토와 표토(부식토)는 제체재료나 주변 농지의 기반토 등에 유효 이용할 수 있는 방법을 검토하고 건설 재활용을 추진한다.
(7) 지금까지 도면으로 실시하던 환경배려대책의 기본 마인드는 시공 담당자에게 전달에 어려움이 있었다. 이로 인한 오해로 예상하지 못한 시공결과가 발생하는 것이 염려스러웠다. 따라서 설계도면에 도면대로 시공해야 할 곳과 사업실시 의도를 반영해야 할 현장 등을 제시하고 그 내용 등과 함께 간단한 그림 등을 이용하여 설명을 덧붙이는 방법도 검토하는 것이 바람직하다.
(8) 또한 환경을 배려한 시공 매뉴얼이나 팜플렛 등을 준비하여 시공현장에서 시공 관계자에게 설명회를 실시하는 것도 시공자에게 주지시키고 알리는 효과가 있을 것이다.
(9) 특히 자연환경 보전과 자연 생태계의 유지를 주목적으로 하는 정비는 시공현장 관리도 중요하므로 계획단계에서부터 설계까지를 잘 이해하고 있는 사람이나 그 경과를 전문가에게서 지속적으로 협력과 지원을 얻는 것이 바람직하다.
(10) 설계내용과 다른 현장조건이 생기는 경우는 자연 생태계 보전이라는 목적을 달성하기 위해 보다 나은 시공방법에 대해 탄력적으로 검토하여 필요에 따라 설계변경을 하는 등 융통성 있는 체제가 바람직하다. 또한 시공 담당자나 시공 관리자는 현장에서의 경험이 다음 시공에 적절하게 반영될 수 있도록 피드백을 검토하는 것이 바람직하다.
(11) 공사현장에 보전하고자 하는 대상종에 대해 배려하는 공법을 적용하기 위해서는 그림 3.1과 같은 순서에 의해 시공을 실시한다. 또한 시공계획을 수립할 때 유의할 사항을 정리하면 표 3.1과 같다.
그림 3.1 보전 대상종을 배려한 시공 순서 예
표3.1 저수지 시공 계획의 유의점

항 목

시공 계획의 유의점

시공시기와 시공기간

번식기나 서식에 중요한 시기는 시공을 하지 않는 것으로 한다.

시공범위

시공범위를 최소한으로 하는 공법을 검토한다.

보전 대상종의 서식조건 등에 따라서는 체절에 의해 시공범위를 한정한다.

저수지에 유입되는 수로와 늪, 습지 등이 장기간 마르지 않도록 배려한다.

가설 범위

자재 보관소 등의 가설설비는 최소한으로 한다.

공사용 도로

가능한 한 생태계에 영향이 적은 노선으로 한다.

연장과 폭은 가능한 한 적게 되도록 설계한다(케이블 크레인 등의 이용에 의한 자재반입 등).

완료 후에 복원공사나 재래종에 의한 녹화 등을 실시하여 복구한다.

오탁수 처리

주변의 자연환경에 대한 영향이 적은 공법이나 처리방법을 검토한다(오ㆍ탁수 방지막, 침사지 등의 설치 등).

보전 대상종의 이식

가식지나 이식지, 이식시기, 실시 체제, 유지관리 등을 검토한다.

시공 기계

생물의 서식환경에 미칠 수 있는 영향이 예측되는 경우 등은 잡음과 진동이 적은 시공기계의 사용에 노력한다.
3.2 저수지 시공시의 환경배려
시공시는 생물에 미치는 영향이 경감되도록 환경배려대책을 마련한다.
3.2.1 시공시기의 배려
저수지에서 물빼기 등은 관개기와 어류의 번식시기 등을 피해 시공시기를 조절하고 생물의 중요한 번식과 생육시기와 겹치지 않도록 배려한다. 피할 수 없이 염려되는 시기에 공사를 할 경우는 생물의 이식과 영향경감대책을 마련한다.
3.2.2 단계적인 시공으로 배려
한꺼번에 광범위에 걸친 공사를 실시하면 생물에 미치는 영향이 크므로 지역 보전대상 생물의 서식상황을 고려하여 영향을 완화할 수 있는 공구를 분할하거나 시공방법에 대한 변경을 검토한다.
3.2.3 생물의 이동과 이식
공사로 생태계에 미치는 영향을 경감하기 위해 공사실시 전에 생물의 이식과 이동을 검토한다. 이동과 이식에 있어서는 식물이 활착하기 쉬운 시기 등 생활사 중 서식에 영향이 적은 시기에 실시한다.
3.2.4 시공시의 배려
보전대상생물이 필요로 하는 서식환경을 고려하여 공사중에 생물에 미치는 영향을 경감하기 위해 차광 방음대책 및 침사지 등 영향경감대책 마련을 검토한다.