TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(2) 환경친화존의 재료는 축조장소에 운반되기 전에 적정함수비가 되도록 하여야 한다. 만일 적정함수비를 초과하여 효과적으로 다지기가 어려운 경우에는 층 표면을 일구어 고르기 등을 하여 함수비를 낮추고 재다짐을 하여야 한다. 축조재료 중에 규정된 함수비로 조절할 수 없는 경우에는 제거하고 적절한 재료로 대체하여야 한다.
(3) 일반적인 환경친화존의 다짐(조경토 제외)은 10 ton급 진동롤러로 4회 주행에 의한 다짐을 기준으로 하나, 최대건조밀도의 90% 이상 다짐도를 얻기 위하여 시험성토결과에 의한 공사감독자의 지시에 따라 포설두께, 다짐횟수 등을 조정할 수 있다.
(4) 다짐된 축조재료의 건조밀도는 전 층을 통하여 균일하여야 한다. 다짐된 축조재료의 밀도가 규정된 밀도에 미치지 못하는 경우 공사감독자의 지시에 따라 규정된 다짐도를 얻을 수 있을 때까지 추가 다짐을 하여야 한다.
(5) 누수측정장치(누수집수실)로부터 최소 1.0m내의 장소에서는 콘크리트의 손상을 방지하기 위하여 탬핑롤러 진동플레이트(Plate) 콤팩터 및 램머 등 소형 다짐장비를 사용하여 다져야 한다.
(6) 축조재료의 포설 및 다짐 시에는 하류경사면에 있는 계측설비의 손상을 방지할 수 있는 시설을 설치하고 주의하여야 하며, 그 주변의 다짐은 소형 다짐장비로 시공하여야 한다.
(7) 하류 경사면 면고르기는 규준틀을 설치하여 축조 경사면에 시각적으로 보기 좋고 단정하게 정리하여야 한다.
3.11 토취장 및 석산개발
(1) 수급인은 댐 축조 재료원으로 지정된 토취장에 대해 아래사항을 포함하는 토취장 시공계획서를 작성, 공사감독에게 승인을 받아야 한다.
(2) 수급인은 석산개발 작업순서, 발파방법, 채석높이, 소단 위치, 시험발파계획 및 석산 평면도를 포함하는 석산작업 세부계획을 수립하고 시공계획서를 작성, 공사착수 전까지 제출하여 공사감독자에게 승인을 받아야 한다.
(3) 수급인은 토취장, 석산 개발 시 배수계획 및 환경오염저감대책 개발 완료 후 훼손지 복구계획을 수립하여 공사감독에게 승인을 받아야 한다.
(4) 수급인은 토취장 및 석산개발 전 원지반에 대한 종·횡단측량을 실시하고 야장, 계산서 등 측량성과를 공사감독에게 제출하여야 한다.
(5) 수급인은 토취장 및 석산개발 전 원지반에 대한 종·횡단측량을 실시하고 야장, 계산서, 사진 등을 첨부하여 측량성과 보고서를 공사감독에게 제출하여야 한다.
(6) 토취장 및 석산개발 시 탁수발생을 최소화 할 수 있는 계단식 굴착, 경사조정 등의 굴착방안을 강구하고, 필요시 침사지 설치, 비닐 등의 재료로 피복한 유도 배수로 설치 및 토사 절개지를 덮는 등의 가능한 조치를 취하여야 한다.
(7) 수급인은 석산개발 시 발생하는 발파 소음, 진동, 분진 등의 피해를 최소화하여 민원이 발생하지 않도록 하기 위하여 제반 환경법규에 만족하도록 운영하여야 한다.
(8) 탁수발생이 예상되는 굴착작업은 풍수기를 피할 수 있도록 계획을 수립하여야 하며, 불가피한 경우에는 철저한 대책을 수립하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.
(9) 토취장 및 석산개발 후 토취장 및 석산뿐만 아니라 주변시설까지 깨끗하게 정리하여야 하며, 사면에서 낙석, 경사면의 붕괴, 전석 등이 발생하지 않도록 하고, 배수시설이 필요한 경우 필요한 조치를 취하는 등 현장 뒷정리를 철저히 하여야 한다.
(10) 수급인은 토취장이나 석산의 개발 허가 관서에서 지시한 원상복구 및 조경 등의 의무나 토취장 땅깎기로 조성된 비탈면의 안정, 운반로로 이용한 도로의 보수 및 정비 의무를 충실히 이행하여 사후 분쟁의 요인을 없애야 한다.
(11) 적치장에 적치된 재료는 축조공사에 전량 유용하도록 하여야 하며, 사용하고 남은 재료는 사토장에 버리거나 공사감독자의 지시에 따라 적절한 방법으로 정리하여야 한다.
3.11.2 토취장 개발
(1) 수급인은 관련 규정에 따라 불투수존 및 환경친화존 등의 축조재료를 채취하여야 할 토취장은 가능한 한 수몰지 내에서 운영하여야 한다.
① 최종 굴착면의 경사도는 굴착사면의 지질상태와 주변환경 등을 고려하여 도면에 표시된바와 같이 정리하여야 한다.
③ 굴착비탈면에는 공사감독자의 지시에 따라 떼심기 등 비탈면보호공을 하여야 한다.
(3) 댐 축조 재료로서 적합하지 않은 모든 재료는 토취장으로부터 제거하여야 한다.
(4) 토취장의 재료 중 기초면 및 양안의 착암재로 적합한 재료는 공사감독의 지시에 따라 별도로 흙깎기를 하여 축조장소로 직접 운반하거나 공사감독이 승인하는 장소에 임시로 쌓아 놓아야 한다.
(5) 규정된 축조재료의 특성을 얻기 위하여 또는 축조재료로 적합한 재료의 낭비를 최소화하기 위하여 필요하다면 다른 입도와 소성을 가진 재료를 선별하거나 혼합하여 사용하여야 하며, 공사감독은 토취장을 효율적으로 이용하기 위하여 수급인이 수립한 작업계획을 조정할 수 있다.
(6) 토취장으로부터 규정된 함수비를 가진 재료를 확보하기 위하여 필요한 모든 조치를 취하여야 한다. 만약 규정된 함수비를 얻기 위하여 물을 뿌려야 하며, 함수비가 너무 높은 경우에는 적합한 함수비를 갖는 재료를 얻기 위하여 선택적으로 굴착하거나 배수도랑을 설치하거나 흙을 헤저어 공기건조를 하는 등의 함수비를 낮추기 위한 적절한 조치를 취하여야 한다.
(8) 흙을 채취하는 동안에 토질에 변화가 있을 경우에는 즉시 공사감독에게 보고하고 지시에 따라야 한다.
(9) 흙의 채취로 인하여 인근 구조물에 이상 침하, 활동 등 예측하지 못한 사태가 발생할 우려가 있을 경우에는 즉시 공사감독에게 보고하고 지시에 따라야 한다.
3.11.3 석산개발
(1) 수급인은 본 절의 규정에 따라 댐 축조에 사용할 암석재료를 채취하는 석산을 운영하여야 한다.
(2) 석산은 설계도서에서 명시한 지역과 범위 내에서 개발하여야 한다.
(3) 수급인은 공사감독이 승인하지 않은 한 석산으로부터 본 사업의 영구구조물 이외의 다른 용도로 석재를 채취하거나 반출할 수 없다. 영구 공사용이 아닌 다른 용도로 수급인이 별도로 사용하고자 하는 경우에는 사전에 공사감독이 납득할 수 있는 자료를 제출하여 승인을 받아야 한다.
(4) 석산지역 경계 내와 인근지역의 인명, 장비 및 기타 재산의 안전과 공공의 안전을 도모할 수 있는 필요한 조치를 강구하여야 한다.
(5) 수급인은 반드시 정해진 시각에 발파를 하여 안전사고의 발생이 없어야 한다.
(6) 석산을 개발하기 전에 트렌치(Trench) 굴착과 발파시험을 실시하여 재료의 파쇄정도, 입도, 균일성, 절취사면의 안정성 등을 평가하여 댐축조 시 지장이 없도록 하여야 한다.
(7) 수급인은 석산에서 채석작업을 착수하기 전에 채취지역의 표토와 공사에 유해한 물질을 모두 제거하여야 하며, 필요 할 경우 배수시설을 설치하여 배수를 하여야 한다.
(8) 축조재료로서 부적당한 재료 혹은 제거한 물질은 공사감독자가 승인하는 장소에 사토하여야 한다.
(9) 최종 흙깎기의 모든 경사도는 석산개발 작업의 완료시까지 공사감독자가 승인한 데로 유지되어야 한다.
(10) 소단은 일정한 간격으로 만들어야 하며, 강우, 강풍 등으로 인하여 낙석에 의한 사고가 발생되지 않도록 정돈되고 안전한 상태로 유지하여야 한다.
(11) 석산의 최종 흙깎기면에 있는 들뜬 돌이나 느슨한 쇄편들은 완전하게 제거하여야 한다.
3.11.4 적치장(사토장) 유용
(1) 수급인은 흙쌓기 재료의 사토 규정에 따라 적치장(사토장)에 토질별로 분류된 재료 중 댐 축조에 유용하여야 한다.
(2) 흙깍기 재료가 최대한 직접 댐 축조로 유용되도록 노력하여야 하며, 부득이 시공계획에 따라 적치장에 적치하여야 할 경우는 표토나 유기물 등 부적절한 재료가 혼입되지 않도록 하고 서로 섞이지 않도록 토질별로 분류 적치하여야 한다.
(3) 분류 적치를 하지 않아 관련 규정에 따라 댐축조 재료로 사용이 불가능하다 판단될 때는 공사감독자는 사용을 금지하여야 한다.
제정 코드

주요 제정 내용

KCS 54 40 05

표면차수벽형 석괴댐

댐축조공

·콘크리트 차수벽형 석괴댐 축조 작업을 위한 시험축조, 존별 축조 시공기준, 다짐 장비 및 다짐 방법, 축조관리 및 품질시험, 축조허용오차, 현장품질관리 등