TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
① 수급인은 계약이행을 위하여 관계 기관에의 신고, 인·허가에 관련한 설계도서의 작성, 신청서류의 제출, 착공 및 준공에 관련한 관계 기관과의 협의 등의 행정업무는 발주자를 대신하여 수행한다.
② 신고 및 인·허가신청서에 수급인 또는 설치자 난이 있을 경우에는 시공회사 대표가 기록 날인하며, 신청인이 발주자인 경우에는 발주자의 직인날인을 받아 관계 기관에 신청하고 신고 및 허가필증을 교부받아 착공 전 발주자에게 제출한다.
(19) 공사 사진
① 수급인은 공사시공 중 매몰되어 나타나지 않는 부분, 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분, 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진을 정리한 사진첩(디지털 사진 전자화일 포함)을 상시 현장에 비치하며, 공사감독자 요구시 또는 준공 시 이 기준의 1.7(23)에 따라 발주자에게 제출한다.
② 촬영방법
가. 수급인은 공사시공 중 매몰 또는 해체되는 주요 부위에 대해서 기술적 판단 자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요 부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영한다.
나. 사진 촬영 시 피사체의 치수를 알 수 있도록 스케일, 폴, 스타프 등을 세워 동시에 촬영하되 연속된 시공과정의 식별이 용이하도록 동일한 각도로 공사착수 전, 시공 중, 시공완료 후로 구분하여 촬영한다.
다. 특히, 사진만으로 식별이 곤란하거나 구조물 완공 후에도 특별관리가 필요한 개소는 비디오 촬영하여 테이프 및 전자화일 형태로 보관한다.
(20) 공사실명제
① 수급인은 발주자 ‘시공관리업무편람(공사, 감리 실명관리)’에 따라 공사 참여자의 개인기록 및 기관기록을 해당 작성 양식에 따라 작성하여 공사감독자 요구 시 또는 준공 시 발주자에게 제출한다.
② 수급인은 외부기관 및 발주자의 공사현장 점검 시 방문일지를 기록·관리하며 공사감독자 요구 시 또는 준공 시 관련 서류를 발주자에게 제출한다.
(21) 설계변경 요청
① 설계변경요청 시 제출 서류
가. 현장설계변경요청서(FCR: Field Change Request)(별지 제18호 서식)
나. 설계변경사유서(별지 제19호 서식)
다. 신규비목 발생사유서(신규비목이 없는 경우 생략)(별지 제20호 서식)
라. 공사비증감비교표(별지 제21호 서식)
마. 물량증감비교표(별지 제22호 서식)
바. 선로 종·평면도(선로평면 및 종단선형 변경이 수반되지 않은 경우는 생략)
사. 변경공사비 내역서(수량산출서, 단가산출서 및 일위대가표 포함)
아. 변경설계도면
자. 전문기술자의 날인이 있는 계산서 및 공사시방서(새로운 기술·공법인 경우에 한함.)
차. 기타 관련 증빙자료(관련 사진 등)
② 공사기한 연기시 제출서류
가. 제출서류
(가) 공사준공기한 연장결의서(별지 제23호 서식)
(나) 공사준공기한 연장사유서(별지 제24호 서식)
(다) 변경예정 공정표(별지 제25호 서식)
(라) 기타 관련 증빙자료
③ 제출시기 및 부수: 사유발생 시, 각 3부
(22) 기성검사신청서
① 검사신청서 제출
가. 수급인은 공사비를 청구하기 위하여 해당 공사의 기성부분 검사를 받고자 할 때에는 기성검사신청서를 공사감독자에게 제출한다.
나. 제출서류
(가) 기성부분검사신청서 (별지 제26호 서식)
(나) 기성부분내역서 (별지 제27호 서식)
(다) 기성부분수량산출서
(라) 기성부분사진첩(약식 기성검사신청 시는 제외)
다. 제출시기 및 부수: 기성검사 요청 시, 각 2부
② 기성검사신청서
기성검사신청서 제출 시 수급인이 공사감독자의 확인을 받아야 하는 사항은 다음과 같다.
가. 안전관리비 사용 내역
나. 공사일지
다. 시공확인 결과에 관한 기록
라. 현장점검 지적사항 조치완료 여부
마. 관련 공무행정서류 기록 및 비치에 관한 사항
바. 기성검사 신청분에 대한 품질시험 성적
(23) 준공서류
① 준공도서 인계계획서
가. 수급인은 준공검사 3개월 이전에 다음 사항이 포함된 당해 공사의 준공자료(기록) 인계계획서를 작성하여 발주자의 승인을 받은 후에 인계계획에 따라 준공자료(기록)를 발주자에게 인계한다.
(가) 사업명
(나) 계약자명
(다) 준공도서 자료내역(국토교통부 제정 '건설공사 안전점검지침‘ 상 제출자료 포함)
(라) 자료의 형태 및 수량
(마) 이관 일정
나. 준공도서 파일링 기준, 편철방법, 이관대상 및 방법 등에 관한 제반 사항은 발주자 ‘시공관리업무편람(준공도서 이관)’의 해당 요건에 따른다.
② 준공검사신청서 제출시의 제출 서류는 아래와 같다.
가. 준공계(별지 제28호 서식)
나. 공사준공계(별지 제29호 서식)
다. 공사수도증(별지 제30호 서식)
라. 기타 공사감독자가 요구한 문서
가. 준공계는 준공검사 요청 시 제출하고, 그 외의 문서는 공사감독자의 지시에 따른다.
나. 수급인은 공사감독자가 제반 여건을 감안하여 요구한 일정 부수를 제출한다.
④ 준공검사신청서
준공검사신청서 제출 시 수급인이 공사감독자의 확인을 받아야 하는 사항은 다음과 같다.
가. 안전관리비 사용내역
마. 예비준공검사 지적사항 조치완료 여부
⑤ 수급인
수급인은 준공 시 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따라 시설안전기술발주자에 관련 도서를 제출한 후 제출여부를 확인할 수 있는 증빙자료를 발주자에게 제출한다.
(24) 하도급 관련 서류
① 일부하도급 승인신청서
가. 건설산업기본법에 의거 발주자가 품질관리상 필요하여 도급계약 조건으로 사전 승인을 얻도록 요구한 경우에 수급인은 하도급 승인신청서를 제출하여 승인을 받는다.
나. 하도급승인 신청서(하도급계약통지서 준용)에 첨부할 문서
(가) 하도급 계약서(안)
(나) 하도급 사유서
(다) 공사량, 단가 및 금액 등이 명시된 공사내역서(원도급 대비 하도급 비율)
(라) 하수급인(예정) 사업자 등록증 및 건설업면허증 사본
(마) 하수급인(예정) 납세증명서
(바) 하수급인(예정) 예정공정표
(사) 하수급인(예정) 사용인감계
(아) 하수급인(예정) 현장대리인 선임계
(자) 하수급인(예정)의 전년도 관련공사 시공실적
(차) 하수급인(예정) 건설기술자 자격증 사본 및 경력증명서(건설기술인협회 발행)
(카) 공사비지급 확약서 또는 공사비 직불동의서
다. 제출시기 및 부수: 공사의 일부하도급 계약을 체결하기 전까지, 각 2부
② 일부하도급 통지서
가. 건설산업기본법 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙에 의거하여 수급인이 도급받은 건설공사 중 전문공사에 해당하는 건설공사를 하도급하고자 하는 때에는 공사감독자에게 이를 통지한다.
나. 하도급 계약통지서(별지 제8호 서식)에 첨부할 문서
(가) 하도급 계약서(변경계약서 포함) 사본
(나) 공사량, 단가 및 금액 등이 명시된 공사내역서(원도급 대비 하도급 비율)
(다) 하수급인(예정) 사업자 등록증 및 건설업면허증 사본
(라) 하수급인(예정) 납세증명서
(마) 하수급인(예정) 예정공정표
(바) 하수급인(예정) 사용인감계
(사) 하수급인(예정) 현장대리인 선임계
(아) 하수급인(예정)의 전년도 관련 공사 시공실적
(자) 하수급인(예정) 건설기술자 자격증 사본 및 경력증명서(건설기술인협회 발행)
다. 제출시기 및 부수 : 전문공사의 하도급계약 체결, 변경 또는 해제한 날로부터 30일 이내, 각 2부
1.8 자재 및 장비취급 관리
1.8.1 자재관리
(1) 공급원과 품질요건
① 수급인이 공급하는 공사용 자재는 계약서 및 품질조건에 따른다.
② 수급인은 원자재가 수입물품인 경우에 원산지 증명 증빙자료를 제출한다.
③ 수급인은 이미 승인받은 자재공급원에서의 자재 생산이 중지되었을 경우에는 이 기준의 3.1.1(3)에 따라 공사감독자로부터 승인을 받아 다른 공급원을 이용할 수 있다.
④ 궤도재료는 KS/KRS 규격 사용을 원칙으로 하고 KS/KRS 인증을 받지 아니한 경우, 품질시험기준에 따라 공인시험기관에 시험 의뢰하여 시험성적서를 제시한다.
⑤ 궤도재료의 일반적인 자재관리 및 품질보증에 대하여는 본 철도기준코드 KCS 47 20 10에 따른다.
(2) 적용기준
① 사용자재
수급인은 설계서에 명시된 품질기준에 적합한 재료를 사용한다. 다만, 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적용한다.
가. 다음 각 호에 적합한 자재를 우선 사용한다.
(가) 산업표준화법에 의한 한국산업표준규격 표시품(이하 KS 표시품이라 한다.)적용을 기본으로 한다.
(나) 철도안전법에 의한 한국철도표준규격 표시품(이하 KRS 표시품이라 한다.)
(다) 건설기술 진흥법에 의한 품질검사전문기관 또는 국·공립시험기관에서 한국산업표준규격 또는 한국철도표준규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 또는 KRS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것
(라) 환경부하가 적은 환경표지(마크), GR마크 등 정부가 정한 기준에 의하여 인증 받은 녹색(친환경) 자재 및 제품을 의무(우선)적으로 적용한다.
(마) 발주자 또는 한국철도공사에 등록된 규격용품
나. 위 가.에 적합한 자재가 없을 경우에는 품질 및 성능에 대하여 공사감독자의 승인을 받은 후에 사용한다.
② 사용제한
가. 품질시험을 시행한 결과 불합격된 자재에 대하여는 사용 제한할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.
나. 수급인은 품질시험·검사를 실시하지 아니한 재료는 사용할 수 없다.
(3) 사급자재
① 사급자재의 사용
가. 사급자재의 사용 또는 설치 전에 설계서의 요구조건 및 품질기준에 대한 적합성을 확인하고, 자재선정을 위한 검토나 자재의 품질관리를 위하여 이 기준의 1.7(12)①에 의한 자재공급원 승인요청서 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
나. 수급인은 사급자재 중 철도안전에 중대한 영향을 미치는 자재(침목, 분기기 등 상세제작 도면을 작성하여 자재)에 대하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다. 책임감리 대상 공사인 경우에는 발주자의 검토 ·확인을 받은 후 시행한다.
② 공급원 승인된 자재의 공장검수
가. 공사감독자는 공급원 서류 검토결과, 직접 공급원의 공장을 검사·확인할 필요가 있다고 판단되면 승인된 자재의 공장검수를 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.
나. 수급인은 공장검수에서 미비사항이나 지적사항이 있을 경우 이를 시정한 후에 자재반입하며, 불량제품을 반입하여 발생된 제반 비용 및 공기지연에 따른 손해에 대한 책임을 진다.
③ 반입시기
가. 수급인은 자재 반입 품질검사 소요일수를 감안하여 사전에 자재를 반입한다.
나. 수급인은 자재를 공사에 지장이 없도록 사전에 구매 반입한다.
다. 레미콘, 자갈 등은 공사 진행에 따라 수급한다.
④ 품질관리대상 건설자재·부재(건설기술진흥법)
가. 수급인은 다음 각 호의 건설자재·부재(지급자재 제외)에 대하여는 국가공인 시험기관 또는 품질검사 전문기관에서 발행한 시험성적서 등 품질관리에 관한 자료를 제출한다.
(가) 레일
(나) 침목, 분기기 및 레일 신축이음장치
(다) 레일체결장치(부속품 포함)
(라) 도상자갈
(마) 방진재, 기타 건설부재 등 공사감독자가 요구하는 자재·부재
(바) 건설기술 진흥법 시행령에 규정된 건설자재·부재
나. 수급인은 품질시험 또는 검사 등에 의해 확인을 받은 품질관리대상 건설자재·부재가 발주자의 품질관리 요구조건에 미달하는 경우에, 수급인은 발주자의 품질요구 조건에 만족하도록 해당 건설자재·부재를 검증, 관리한다.
(4) 지급자재의 관리
① 검사 및 확인
가. 지급자재에 대한 운반은 다음과 같이 구분 적용한다.
(가) 설치도: 궤도재료의 제작 궤도부설 현장에 운반한 설치도
(나) 공장 상차도: 궤도재료의 생산 제작 공장 또는 최기역 상차도
(다) 현장 도착도: 궤도재료를 생산하여 궤도부설 현장 또는 궤도공사 전진기지의 하차도
나. 수급인은 자재 반입 시(자재가 도착도인 경우는 도착 완료 시)에 다음의 사항에 대하여 검사 및 확인하며, 그 결과 문제점이나 이의가 있을 경우에는 그 내용을 공사감독자에게 보고하고, 그 조치에 따라야 한다.
(가) 납품서
(나) 품질, 규격, 성능 및 수량 등
(다) 설계서와의 적격여부 및 제품자료, 견본과의 일치 여부
(라) 납품기일
(마) 시험성과표 또는 품질검사확인서(관리시험 또는 검사를 필하여 납품되는 품목)
(바) 구매계약 문서(구매시방서)에 규정된 품질확인 문서
② 지급자재의 품질 등
발주자가 공급하는 지급자재와 지급에서 사급으로 변경된 자재 및 사급에서 지급으로 변경된 자재의 품질, 규격 및 납품방법 등은 발주자가 별도로 정한 것 이외에는 당해 자재의 자재구매시방서에 따른다.
③ 지급자재의 관리
가. 지급자재는 설계서에 명시된 장소에서 수급인에게 인도되거나 공급되며, 수급인에게 인도된 후의 지급자재에 대한 관리책임은 수급인에게 있다.
나. 수급인은 지급자재를 적정하게 보관하여 사용한다.
④ 수급인 지급자재의 공급
수급인 지급자재의 공급이 지체되어 공사가 지연될 우려가 있을 때는 발주자의 서면승인을 얻어 수급인이 보유한 자재를 대체하여 사용할 수 있다.
⑤ 발주자
발주자는 위 ④에 의하여 대체 사용한 자재를 현품으로 반납하거나 수급자의 사용당시의 구입가격에 의한 대가를 기성금 또는 준공금 지급 시까지 수급인에게 지급한다.
(5) 재료의 취급
① 재료는 취급시 손상, 파괴, 충격, 변형이 발생하지 않도록 한다.
② 재료 적치시 다음 사항을 준수한다.
가. 재료는 노반에 직접 적치하지 않도록 한다.
나. 자재는 공사시에 사용재료 우선순위 등을 고려하여 반출·입이 용이하도록 적치해야 하며, 재료별 반출·입 일자, 수량, 규격 등을 식별할 수 있는 표지판을 설치한다.
③ 재료의 적하시 다음 사항을 준수한다.
가. 재료의 적하시에 열차운전에 지장을 주거나 작업 등에 지장이 없도록 한다.
나. 트롤리 및 화차에 적재시 표시중량 이내로 하고 편적되지 않도록 하며, 운반 중 붕괴되지 않도록 결속을 한 다음에 공사감독자의 확인을 받아야 한다.
다. 적하 시에는 충격 등으로 손상 또는 변형이 되지 않도록 유의하고 선로, 전차선, 신호설비 등 다른 시설물에 접촉되지 않도록 한다.
(6) 재료의 관리
장대레일, 침목 등 재료의 관리 시 다음 사항을 준수한다.
① 장대레일, 분기기, 레일신축이음장치 및 침목 등의 적재, 적하는 적치, 적하용 기기와 장비를 사용하며, 레일의 적치 장소에는 레일의 구부러짐이나 휨 등으로 버릇이 일어나지 않을 정도의 간격으로 목재받침대를 설치한다.
② 레일의 좌, 우측 레일을 구분하여 한쪽 단면을 일직선이 되게 적치한다.
③ 장대레일의 적치 시 레일 저부가 서로 겹치지 않도록 한다.
④ 침목은 침목 중앙부가 지점(支点)이 되지 않도록 목재 받침대를 설치하되 레일체결장치가 손상되지 않도록 정확한 위치에 설치한다.
⑤ 매트, 레일패드 등은 창고 또는 직사광선을 받지 않도록 그늘진 장소에 보관한다.
(7) 자재의 보관, 운반, 취급
① 자재의 보관 부지
가. 수급인은 자재 보관 적치 장소를 공사감독자에 보고한다.
나. 보관 장소가 사유재산일 경우 공사감독자가 요구하면 서면동의서를 제출하며, 사용 후 수급인의 부담으로 이를 원상 복구한다.
② 품질변화 방지 조치
가. 수급인은 자재를 보관하거나 반출할 때 자재를 손상하지 않도록 한다.
나. 수급인은 공사 투입 전에 자재의 품질에 대하여 검사한다.
다. 자재의 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급한다.
③ 지급자재의 관리부 작성
수급인은 지급자재의 인수, 출고 및 재고상태를 지급자재관리부에 기록하고 상시 비치한다.
④ 철거발생품 PC침목의 처리 시 다음사항을 준수한다.
가. 수급인은 철거발생품 PC침목에 대한 분류(A, B, C, D등급), 야적쌓기, 보관표지판을 설치하여야 하며, 침목의 분류 및 야적쌓기에 소요되는 비용을 반영하여야 하며, 폐기물발생 시는 처리비용을 반영한다.
나. 정거장구내 측선 및 사업추진상 부설한 임시선에는 철거품과 함께 공단이 보유중인 중고침목을 최대한 재사용하여야 하며, 운반에 수반되는 각종비용을 반영한다.
다. 철거발생품 PC 침목에 대한 처리 및 공단보유 중고침목 재사용에 대한 기준 및 절차는 공단 물품관리절차서(사지절-01)에 따라 시행한다.
표 1.8-1 철거 발생품 PC침목 분류등급

구분

A등급

B등급

C등급

D등급

표면상태 양호(균열 및 표면손상 없음)

○

균열 (표면손상이 거의 없는 상태)

헤어크랙

○

폭 0.5 mm미만 미세균열

○

재료열화 동반 망상균열

○

폭 0.5 mm 이상, 체결구 좌면(길이에 관계없음)

○

폭 0.5 mm 이상, 길이 30 cm 미만

(체결구 좌면 이외)

○

폭 0.5 mm 이상, 길이 30 cm 이상

○

상하면 관통균열 (균열폭과 관계없음)

○

모서리 및 표면손상

(미균열 상태)

경미한 모서리 및 표면손상 (외형상 표시가 거의 나지 않을 정도)

○

일부 모서리 및 표면손상 (구조적 기능에 전혀 영향을 주지 않을 정도)

○

심각한 모서리 및 표면손상 (침목형상은 유지하고 있으나 구조적 기능에 영향을 줄 정도)

○

침목좌면 손상

○

구체손상 (침목형상이 유지하지 않는 경우)

○

균열 + 표면손상

폭 0.5 mm 미만 미세균열

+ 일부 모서리 및 표면손상

○

폭 0.5 mm 미만 미세균열

+ 일부 모서리 및 표면손상

○

폭 0.5 mm 이상, 길이 30 cm 미만

(체결구 좌면 이외)+일부 모서리 및 표면손상

○
표 1.8-2 재활용(재사용) 적용범위

구분

A등급

B등급

C등급

D등급

적용범위

·본선 혹은 측선

·기지 내 선로

·열차속도가 30 km/h

이하인 선구

(정거장구 내 측선, 기지 내 선로)

·침목의 용도가 아닌 타 용도

흙막이공, 사면 안정공, 옹벽공, 자갈막이공, 울타리, 하천바닥정비공, 교각기초보호공 등

·폐기물처리
1.8.2 장비취급 관리
① 수급인이 궤도부설, 임시선 및 궤도절체 구간에 궤도를 부설하기 위하여 사용하는 궤도장비 취급에 대하여 규정한다.
② 수급인은 궤도부설장비 사용 시에 철도안전법에 의거한다.
수급인은 장비를 사용하는 공사를 시행하기 전에 장비사용계획서를 감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
(3) 장비보유 명칭
① 발주자는 수급인에게 아래 각 항의 장비를 제공할 수 있다.
가. 멀티플타이탬퍼(MTT)
나. 밸러스트레귤레이터(RE)
다. 스위치타이탬퍼(STT)
라. 궤도안정기(DTS)
마. 컨베이어 호퍼차(CHC, 또는 MFS)
바. 자갈화차
사. 평판화차
아. 디젤기관차
② 발주자 장비의 사용은 공사시점에서 장비운용과 관련성이 있으므로 장비제공에 대한 가능여부를 관계부서와 사전에 협의한다.
(4) 장비의 취급
수급인은 장비의 취급 시에 다음 사항에 따라 시행한다.
① 모터카는 철도공사 운전취급 규정에 따른다.
② 수급인은 트롤리 및 자주식장비, 궤도장비(MTT, STT, DTS, RE)의 운전취급 및 취급자 자격요건은 열차운행 선로지장작업 업무지침에 의하며, 취급자에 대해서는 공사감독자의 확인을 받아 발주자의 승인을 받아야 한다.
③ 수급인은 트롤리 및 자주식 장비의 운전취급 및 조작은 ‘열차운행 선로지장작업 업무지침’에 트롤리 및 장비운전 사항에 따라야 한다.
④ 모터카 사용에 대한 운전협의는 공사감독자가 관계자와 협의하여 시행하도록 한다. 다만, 측선 및 신설선 운행에 관한 운전협의는 수급인 장비운전원이 직접 시행할 수 있다.
⑤ 모터카가 본선 운행 시에는 발주자가 임명한 자만이 운전 및 조작을 할 수 있다. 다만, 차단공사 이외의 구간에는 감독자의 지시를 받아야 한다.
⑥ 운전 취급자는 명찰 및 완장을 착용한다.
⑦ 장비의 최고 속도는 열차운행 선로지장작업 업무지침에 따른 장비운전 속도 규정에 따라야 한다.
(5) 궤도장비 운용 및 관리
궤도장비 운용 및 관리는 다음 사항에 따라야 한다.
① 도상다지기 작업은 궤도장비를 사용하여 시행하며, 궤도장비는 발주자 또는 철도공사 장비를 수급인이 제공받아 사용할 수 있으며 대상 장비는 1.3에 의한다.
② 수급인은 제공 장비 사용 중에 수급인의 귀책사유로 손상이 발생할 경우 수급인 부담으로 원상 복구한다.
③ 수급인은 제공 장비에 대한 조작자, 연료, 윤활유, 공구 등 사전준비를 철저히 하고 윤활유의 등급은 발주자의 지시에 따라야 하며, 이를 이행하지 않아 발생한 과실은 수급인이 책임을 져야 한다.
④ 수급인은 제공 장비를 포함한 중장비 장비운용계획서를 작성하여 감리단에 제출한다.
⑤ 수급인은 투입하는 장비의 기종이 공사 내역에 반영된 기종과 성능, 가격 등에 현저한 차이가 있을 경우에는 설계변경에 의한 공사비의 조정을 요청할 수 있으며 장비조달 계획서를 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.
⑥ 수급인은 궤도공사에 필요한 수급인 조달장비에 대하여 공정에 맞게 적기조달 및 사용이 가능하도록 사전준비를 철저히 하며 이로 인한 공정추진 등 공사에 지장을 초래할 경우 책임을 진다.
(6) 각종 궤도장비의 작업 안전지침
① 수급인은 다음 각 호의 궤도장비의 작업안전 지침을 따라야 한다.
가. 작업자세: 항상 긴장된 마음으로 작업환경 및 작업내용을 숙지하고, 운행선 근접공사 및 운행선상 작업 시에는 열차운전 상황을 파악하고 운전협의를 철저히 한다.
나. 장비의 이해: 모든 조작자는 그 장비에 대한 모든 특성을 잘 소화하고, 이행한다.
다. 비사용품 및 예비부품 확보: 단순한 고장에 대비하여 고장이 잦은 부품, 쉽게 훼손되는 부품을 파악하고 항상 예비품을 확보하고 만약을 대비, 응급복구용 장비 및 비상용품을 항상 준비한다.
라. 일상검수를 준수한다.
마. 운전관계 규정 숙지: 사고와 직결되는 신호관계, 운전속도 및 열차방호 관계를 필히 숙지하고 반드시 역과 무선교신으로 확인 후에 운행한다.
바. 운전 취약개소 및 구내 배선숙지: 각 선구마다 선로의 특성 급곡선, 속도제한, 신호의 특성 등 취약개소를 파악 숙지하고 장비의 성능에 맞추어 운행토록 하고, 구내입환 전에 구내 배선을 익혀 장비의 진로가 맞게 개통되었는지 직접 확인한다.
사. 무리한 작업 지양
아. 고장감지, 사고예방능력 배양
② 수급인은 다음 각 호의 보선장비 운전원 수칙을 준수한다.
가. 운전통보를 철저히 한다.
나. 각종 계기와 제동장치를 점검·확인한다.
다. 이동 전 각종 쇄정장치를 점검·확인한다.
라. 운행 중에는 장비의 성능에 따른 최고 속도를 초과하여 운전하지 말아야 한다.
마. 장비의 사소한 결함이라도 즉시 보수한다.
바. 장비 주위에서 화기 사용을 금한다.
사. 소화기는 주기적으로 충전(充塡)상태를 점검하여 비치한다.
아. 주차시 주차 브레이크 및 차륜지를 설치하고 정확한 주차여부를 확인한다.
자. 장비를 떠나기 전 장비가 안전하게 보호되었는지 확인한다.
③ 수급인은 다음 각 호의 백호우 운전원 수칙을 준수한다.
가. 공사작업장 주변에는 운전자가 식별하기 좋고 작업원이 출입하지 않도록 궤도 중심에서 2.5 m 이상 떨어진 안전선(건축한계)에 안전울타리를 설치한다.
나. 모든 작업은 반드시 공사감독자 또는 안전관리자 입회하에 실시하고 단독작업은 절대 금한다.
다. 작업 중에 열차접근 시는 즉시 작업을 중지하고 궤도 중심에서 2.5 m 이상 떨어졌는지를 확인한 후 안전한 곳에 정지한다.
라. 작업 중에 열차에 위급한 선로지장이 발생하였을 때에는 우선 열차를 방호한다.
마. 열차운행을 중지(차단공사)하고 시행하는 공사를 제외하고는 궤도중심에서 2.5 m 안으로 들어가서는 안 된다.
바. 건축한계 밖에서 시행하는 작업이라도 장비가 건축한계를 침범하였는지 여부를 수시로 확인한다.
사. 백호우 장비가 직접 궤도에 진입할 경우 고무타이어 부착장비에 한하여 시행하되, 부득이 무한궤도 바퀴로 인하여 침목이 손상된 경우에는 침목교환 등의 복구에 필요한 일체의 비용을 변상조치 한다.
아. 장비의 집게가 레일 또는 침목에 직접 접촉되지 않도록 고무보호 장치를 설치한 후 시행한다.
1.9 품질보증 및 관리
1.9.1 품질보증 일반
(1) 4(품질보증 및 관리) 항은 수급인이 수립, 이행하는 품질관리에 대한 요건에 적용하는 것으로 발주자 품질관리 지침서를 기본으로 따라야 한다.
(2) 수급인은 수행할 모든 작업에 대한 품질관리계획과 이의 이행을 위해 관련 절차를 수립, 유지한다.
(3) 품질관리계획은 모든 품질관련 업무 및 작업이 계약 요건을 만족시킬 수 있도록 작성한다.
(4) 이 절은 계약서의 품질요건에 대한 추가적인 사항으로 계약서에 명시된 요건을 완화 또는 변경시킬 수 없다.
1.9.2 품질관리계획서의 제출
(1) 수급인은 이 기준의 1.7(7)에 따라 품질관리계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 품질관리계획서는 계약서에 규정된 발주자의 품질관리 요구조건과 관계 법규를 만족하도록 작성한다.
(2) 수급인은 발주자로부터 품질관리계획서와 품질시스템절차서를 승인 받으면 그 관리본(개정번호 0, 국·영문)을 발주자에 제출한다.
(3) 수급인은 반드시 품질관리계획서에 대해 발주자의 승인을 받은 후에 관련 작업이나 업무를 착수한다. 조건부 승인의 경우에는 조건부 내용과 관련이 없는 업무의 진행이 가능하다. 수급인은 검토의견을 통보받은 날로부터 30일 이내에 조건부 검토의견을 반영한 품질관리계획서를 발주자에게 제출한다.
(4) 발주자가 수급인의 품질관리계획서를 승인하기 전에 수급인이 수행한 업무나 작업은 사전에 문서로 확인되지 않은 것은 인정하지 않으며, 이에 따른 공기와 비용의 손실은 수급인이 부담한다.
(5) 수급인은 발주자가 승인한 품질관리계획서에 따라 공사를 수행한다고 하여 계약 내용을 충실히 이행해야 하는 수급인의 책임과 의무가 경감되거나 면제되지 않는다.
(6) 수급인의 품질관리계획서 관리는 수급인의 책임이며, 계약 후 수급인의 모든 품질관련 업무는 품질시스템 문서와 기타 계획서에 따라 체계적으로 수행한다. 품질관리계획서의 변경은 그 품질관리계획서를 처음 작성, 제출할 때와 동일한 절차와 방법에 따라 발주자에 제출하여 승인을 받아야 한다.
(7) 수급인은 계약범위 중 일부를 하도급 처리하여 하수급인이 별도의 품질시스템을 수립, 시행하는 경우에 품질시스템을 평가하여 수급인의 책임하에 승인하고, 평가 후 14일 내에 평가보고서 사본 1부를 참고용으로 발주자에게 제출한다.
(8) 이 항에 따라 수급인이 발주자에게 제출한 문서의 결함이나 부적합으로 인한 공기지연은 수급인의 손해배상 책임의무를 경감시키거나 면제시켜 주지 않는다.
(9) 품질에 영향을 미치는 모든 업무는 해당 업무를 착수하기 전에 이 항에 부합하는 품질관리계획서와 품질경영시스템절차서를 수립하여 그에 따라 관련 업무를 수행한다. 품질관리계획은 다음 사항을 포함한다.
① 품질관리계획의 적용 범위
품질관리계획의 적용 대상 구조물, 시설, 설비, 기기, 제품 및 업무
② 품질관리계획서의 작성, 검토, 승인, 배포 및 개정
가. 작성, 검토, 승인, 배포 및 개정의 책임조직 식별
나. 관리본의 배포
다. 품질관리계획의 유효성 평가결과, 관련 규정, 법규, 표준의 개정, 고객의 기대와 요구사항 변경 및 시정조치 결과 등 개정 사유의 식별
③ 품질에 영향을 미치는 업무를 규정 또는 기술하고 있는 절차서(이하 품질경영시스템절차서라 함.)의 작성, 검토, 승인, 배포 및 개정
가. 품질에 영향을 미치는 모든 업무는 승인된 절차서, 설계서, 지침서에 의거 수행
나. 작성, 검토, 승인, 배포 및 개정의 책임조직 식별
다. KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에 따른 절차서 개발
라. 품질확인 조직에 대한 품질시스템절차서 검토 및 승인
1.9.3 품질관련 문서의 제출
(1) 수급인은 계약 후 사용될 절차서의 상세 목록을 품질조정회의시 참조용으로 제출하고 변경사항 발생시 이를 반영하여 즉시 제출하며, 계약서 등에 달리 규정되어 있지 않는 한, 상기 절차서를 제출하여 승인을 받기 전까지는 관련 작업을 수행해서는 안 된다.
(2) 수급인은 수급인의 품질관리계획서에 따라 공사감독자가 승인한 다음의 문서 및 그 개정본을 제출한다. 이러한 문서는 계약서에 특별히 명시되어 있지 않는 한, 수급인의 책임조직이 승인 후 즉시 발주자에게 제출한다. 수급인은 아래의 문서 이외에도 계약이행에 필요한 것으로 발주자가 요구하는 각종 문서를 제출한다.
① 수급인의 연간 품질검사계획
② 품질검사 지적 사항을 포함한 품질검사보고서
③ 발행 및 종결된 모든 부적합사항 보고서
④ 품질경향분석 보고서
⑤ 구매시방서
⑥ 품질기록 목록
⑦ 기술 및 품질관리 요건이 포함된 구매문서
1.9.4 발주자의 권리
(1) 당해 공사와 관련된 수급인의 모든 업무수행은 항상 발주자의 품질활동 즉, 품질검사(quality surveillance) 및 품질검사(quality audit)의 대상이 된다.
(2) 발주자 또는 공사감독자는 수급인과 수급인의 주요 하도급업체의 품질관리계획에 대한 품질검사를 수행하고 품질관리계획의 유효성을 평가할 권리를 가진다. 품질검사 시 주요 지적 사항이 중복하여 발견되면 제작 또는 설치된 기자재나 작업의 중단을 명할 수 있으며, 동일 사항이 중복하여 지적받을 경우에는 제공된 용역이나 성과물의 인수를 거부할 수 있다.
(3) 수급인의 설계, 구매, 제작, 설치, 시공, 검사 및 시험 등에 대한 발주자의 품질검사 결과, 수급인의 품질관리계획서가 충분한 품질관리 기준을 제공하지 못하거나, 품질관리계획의 이행이 비효과적이고, 부적합한 것으로 판단되면, 발주자 또는 공사감독자는 수급인에게 시정조치 또는 작업중지 등의 필요한 조치를 요구할 수 있다.
(4) 계약 수행기간 동안, 발주자 또는 공사감독자는 계약업무와 관련된 설계, 제작, 설치, 시공, 검사 및 시험 등이 수행되는 모든 장소를 출입하고 관련 기록을 열람하며 해당 품목 또는 업무를 검사, 감독 및 검사할 수 있는 권리를 가진다.
(5) 발주자 또는 공사감독자는 품질시스템 이행 중 중요 문제점 발생 시 작업중지를 요구할 권리를 가지며, 수급인은 작업중지 요구서 접수 후 즉각 작업을 중지하고, 필요한 조치를 취한 후에 결과를 발주자에게 보고한다. 이러한 작업중지에 따른 제반 책임은 수급인이 진다.
(6) 발주자 또는 공사감독자가 수급인의 시설 및 설치 현장에서 품질검사 또는 입회검사를 수행한 사실이 수급인의 효과적인 품질관리의 근거로 사용되어서는 안 되며, 또한 발주자의 품질검사 또는 입회검사가 수급인의 품질관리계획을 이행해야 할 의무를 면제시켜 주지 않는다.
1.9.5 품질관리 요건
수급인은 국제 품질관리 규격과 다음에 명시된 요건을 적용하여 품질관리시스템을 수립한다. 수급인은 본 품질관리 요건 적용 시 상충되는 점을 발견하면, 발주자에게 서면으로 통보하여 발주자의 해석에 따라야 한다.
(1) 품질방침
수급인의 경영책임자는 이 절의 품질관리 요건에 부합하는 수급인의 품질방침을 수립하고 서명한다. 품질방침은 품질관리계획서의 일부로서 다음 사항을 포함한다.
① 수급인 회사 최고경영자의 품질에 대한 의지
② 수급인 현장조직의 품질목표
③ 발주자의 요구와 기대 반영
④ 발주자와 관련된 수급인 조직원의 품질방침(품질관리계획) 숙지 및 이행준수 의무
⑤ 품질관리 조직의 책임과 의무 및 기능의 독립성
(2) 조직
① 수급인은 현장의 품질확보를 위하여 현장에 품질관리 조직을 구성하며, 본사 등에서 이를 위한 지원체계를 구축하여 현장의 품질관리 업무를 적극 지원한다.
② 수급인은 품질관리계획의 수립·이행, 품질시험 등을 통합 관리할 수 있도록 현장 품질관리책임자를 임명하며, 이 품질관리 조직은 관리대상 업무에 직접적인 책임이 없는 조직상의 독립성이 보장되어야 하고, 비용과 공정으로부터 자유롭게 품질관리 활동을 수행할 수 있는 책임과 권한 및 지위를 가져야 한다.
③ 현장 품질관리 책임자는 품질관련 업무를 총괄하며, 품질관리, 품질시험 등 일반철도공사의 품질확보와 관련된 모든 업무를 지휘 관리하고, 품질관리계획의 이행에 전반적인 권한과 책임을 가지며, 설계, 구매, 제작, 설치, 시공 등과 같은 품질달성 업무를 직접 수행하는 조직의 최고책임자와 동등 이상이어야 한다.
④ 수급인은 현장의 품질(보증)관리 수행을 위해 적임인 품질관리요원(시험실 요원과 별도의 인원)을 상주 배치하며 현장 품질(보증)관리에 대한 조직표는 별표 2를 참고로 한다.
⑤ 품질관리계획은 품질에 영향을 미치는 업무를 수행, 관리, 확인하는 모든 조직의 구조, 책임과 권한, 상호관계 및 의사전달체계를 명시하고 단위조직 내 각 직위자의 품질기능상의 책임과 권한 및 보고체계를 정립하기 위하여 직무기술서(분장표)를 포함한다.
(3) 고객 관련 프로세스
입찰문서와 계약문서에 명시된 일반요건, 기술요건 및 품질요건에 대해 내부 연관부서에 의한 적합성 검토를 한다.
(4) 문서관리
① 품질요건을 규정하거나 품질에 영향을 미치는 업무를 기술하는 문서의 작성, 검토, 승인, 발행, 배포 및 개정관리를 위하여 절차서를 작성, 이행한다.
② 종합문서 목록
지침서, 절차서, 시방서, 도면 및 구매문서의 최신 개정상태를 나타내기 위한 종합문서 목록이나 또는 이와 상응하는 문서관리체계는 주기적으로 갱신하고, 모든 문서는 해당업무 수행 장소에 배포한다.
③ 품질관리계획서, 설계, 구매, 제작, 설치, 검사, 시험 등에 대한 문서 및 품질관련절차서와 지침서는 관리대상문서(관리본 문서)를 식별, 관리한다.
④ 문서의 검토 및 승인
문서는 정확한 품질 및 기술요건의 반영여부를 확인하기 위해 관련 업무에 적용하기 전에 해당 조직의 검토와 승인을 받아야 한다.
(5) 구매
구조물, 시설, 설비, 기기 및 제품의 구매문서에는 다음 사항을 적절히 반영한다.
① 구매문서에 포함할 요건은 다음과 같다.
가. 업무(공급)범위: 공급(수행)해야 할 품목(업무)범위 기술
나. 기술요건: 성능요건, 운전(사용)조건 및 요구사항, 적용법규, 규격, 표준, 관련 설계문서 및 적용기준일
다. 시험, 검사요건 및 적부 판정기준
라. 제작, 설치 및 특수 공정요건
마. 청결, 포장, 운반, 선적 및 저장요건
바. 품질관리요구 사항
사. 문서제출 요건: 제출목적(검토, 승인, 참고용), 제출수량, 제출시기 등
아. 품질기록관리 요건: 수급인의 하도급 계약자가 유지, 보관해야 할 기록
자. 품질검사 및 검사요건: 품질검사 및 품질 관련 문서/기록열람 권한 기술
차. 부적합사항 관리 요건
카. 예비 및 대체 부품
타. 정지점 및 입회점 수립 요건
② 구매문서 검토사항
구매문서의 발행 전 기술 요건 및 품질관리 요건의 적합성에 대한 연관부서와 품질관리 조직의 검토
③ 구매품의 품질확인 문서
가. 구매요건에 일치함을 입증하는 품질확인 문서는 해당 장비의 현장설치 또는 사용 전에 현장에 비치한다.
나. 품질확인 문서는 구매품목이 해당 시방서나 도면에 규정된 품목과 일치함을 나타내는 식별표시를 포함한다.
(6) 생산 및 서비스 제공의 식별 및 추적성
식별 및 추적이 요구되는 구매품(사용 자재)은 식별하여 공사감독자의 사전 승인을 받아 이를 관리하는 체계를 수립하여 시행한다.
(7) 생산 및 서비스 제공에 대한 프로세스의 타당성 확인
① 일반공정 : 품질에 직접 영향을 미치는 제작, 시공 및 설치공정은 관리된 상태 하에서 수행하도록 다음 사항을 고려한다.
가. 정확한 시방, 도면, 규정 또는 표준 적용
나. 적합한 작업절차/지침서 사용
다. 적합한 사용장비 및 환경조건
라. 이행상태 확인
② 특수공정: 특수공정을 관리하기 위하여 다음 사항을 고려한다.
가. 특수공정으로 관리할 공정의 식별 및 특수공정 목록 작성
나. 특수공정에 사용하는 장비, 업무종사자 및 절차에 대한 자격 인증 및 유지에 대한 절차, 책임조직 및 품질관리 조직의 참여 범위
(8) 제품의 시험 및 검사
① 시방서, 도면, 규정 및 관련 규격과의 일치여부를 확인하기 위한 제품의 모니터링 측정은 제작, 설치 및 시공의 전 과정을 통하여 체계적으로 수행한다.
② 검사 및 시험계획
가. 검사 및 시험계획서는 제작, 설치, 및 시공의 특성에 따라 효과적으로 작성한다.
나. 검사 및 시험계획서는 최소한 다음 사항을 포함하고 품질관리/검사조직이 검토한다.
(가) 공정 진행 순서에 따라 작성
(나) 검사, 시험대상 업무의 식별
(다) 검사, 시험방법 (관련 문서 및 개정번호)
(라) 검사, 시험 책임조직
(마) 해당 절차서, 도면, 시방서 및 개정번호
(바) 발주자 및 수급인의 정지점 및 입회점
(사) 필요 검사, 시험 및 계측장비
(아) 검사, 시험결과 생성되는 성적서
③ 검사 및 시험성적서
검사 및 시험성적서는 최소한 다음 사항을 포함해야 한다.
가. 검사/시험방법
나. 선행요건(적용 시)
다. 검사자/시험자 및 검사/시험 일자
라. 적부 판정기준
마. 해당 절차서, 도면, 시방서 및 개정번호
바. 검사, 시험결과
사. 사용된 검사, 측정 및 시험장비
아. 부적합사항 및 조치 내용
④ 검사자의 독립성: 검사는 검사 대상 업무를 직접 수행하거나 감독하지 않고, 검사 대상 업무의 직속 책임자, 또는 책임조직에게 직접 보고하지 않는 독립된 조직 또는 직원이 수행한다.
(9) 부적합품의 관리
규정요건에 일치하지 않는 품목의 부적절한 제작, 설치, 시공 또는 사용을 방지하기 위하여 부적합품을 식별, 문서화, 평가, 격리하고 처리방안을 결정하여 관련 조직으로 통보한다. 부적합품의 관리는 다음 사항을 고려한다.
① 식별
가. 품목의 특성이나 기능을 저해하지 않는 방법으로 부적합품을 식별할 수 있어야 한다.
나. 품목별 식별이 곤란한 경우에는 단위 포장이나 다발에 식별할 수 있는 표시를 한다.
② 격리
가. 격리 가능한 부적합품은 처리방안 결정시까지 명확히 구분된 별도의 장소에 격리, 보관한다.
나. 격리 불가능한 부적합 품목은 부적절한 사용 또는 후속공정으로의 진행을 방지하기 위한 적절한 조치를 취한다.
③ 처리방안
가. 부적합 품목의 처리방안이 용도변경, 특별채용에 의해 당초 설계의 변경을 요하는 경우는 당초 설계에 상응한 관리방법에 따라 발주자의 검토, 승인을 받아야 한다.
나. 처리방안 중 용도변경 및 특별채용은 품질관리 조직이 검토한다.
④ 경향분석
가. 부적합 사항의 품질경향을 파악하기 위해 최소한 연 2회 이상 주기적으로 부적합 보고서를 분석하고, 주요 결과는 상부 경영층의 평가와 해결을 위하여 보고한다.
나. 경향분석 결과는 보고서를 작성하여 발행 시마다 발주자에게 제출한다.
(10) 제품의 보존
공급 품목의 손상이나 열화 등 품질저하를 방지하기 위하여 작업의 범위와 특성, 품목, 역무의 중요도를 고려하여 다음 사항을 적용한다.
① 취급: 취급 시 손상되지 않도록 한다.
가. 주요 품목별 취급절차서 작성
② 보관
가. 품목의 제작완료 시점부터 설계상의 위치에 최종 설치 시까지 부식, 오염, 열화, 물리적 손상의 가능성을 최소화하기 위한 보관, 유지방법에 대한 상세절차서를 수립한다.
나. 계약범위 내의 품목은 저장방법에 따라 등급을 분류하고, 분류된 등급에 따라 보관한다.
다. 저장 상태를 주기적으로 점검한다.
③ 포장 : 보관기간, 보관조건, 취급조건 등을 고려하여 포장을 한다.
④ 보존 : 제품이 품질이 변형되지 않도록 보존방법을 수립한다.
(11) 품질기록의 관리
① 품질에 대하여 문서화된 증거인 기록·관리는 다음 사항을 포함한다.
가. 기록의 작성 및 관리: 작성될 기록 및 그 기록의 관리 요건은 해당 절차서 및 구매문서에 명시한다.
나. 기록의 유효성: 품질관리계획 요건에 따라 작성되고 권한이 부여된 자가 서명 날인한 것만을 품질관리 기록으로 간주한다.
다. 기록의 식별 및 추적성: 기록은 해당 품질관련 수행업무 또는 품목명 등을 정확하게 분류 및 식별하여 추적성을 유지한다.
라. 기록의 분류: 기록은 영구 또는 비영구 보존기록으로 분류하여 보존
(가) 영구 보존기록: 다음 중 최소한 한 가지 이상의 요건에 해당하는 경우는 영구보존기록으로 간주한다.
㉮ 품목, 설비 또는 시공의 안전성, 신뢰성을 입증하는 데 중요한 가치가 있는 기록
㉯ 품목, 구조물, 설비의 유지보수, 재작업, 수리, 교체 또는 개조와 관련된 중요한 기록
㉰ 사고나 오동작의 원인을 규명하는 데 중요한 기록
(나) 비영구 보존기록: 영구기록에 해당하지 않으나 품질 관련 수행업무 및 품목의 품질에 대한 증거를 제공하는 기록으로 관련 법규 또는 사내 규정에 따라 관리한다.
② 품질기록 목록
가. 수급인은 작성할 기록목록을 품질관리 조정회의시 제출하여 발주자 품질(보증)부서와 상호 협의·조정한다.
나. 기록목록에는 기록의 종류, 보존기간, 보존형태, 생성시기, 발주자 제출 일정 등을 명시 하며 계약기간 동안 지속적으로 개정·관리한다. 또한, 계약종료 예정 60일 전까지 품질기록의 적절한 상태 및 이관을 발주자 품질(보증)부서의 확인을 받고 미비점을 보완한다.
③ 발주자에게 제출하지 않은 수급인이나 수급인 하도급업체의 기록은 발주자가 승인한 수급인의 품질경영시스템 절차(기록관리절차서)에 따라 보존하고, 보존기간 동안 발주자는 이러한 기록을 열람 및 재생할 수 있으며 수급인은 이에 적극 협조한다.
④ 관련 업무가 종결되기 전 또는 발주자의 승인 없이 기록을 폐기하거나 다른 용도로 처분하여서는 안 된다. 수급인은 기록의 폐기 전, 그 기록에 대한 인수의사를 문의하여 발주자의 의사에 따라야 한다.
(12) 품질검사
품질관리체계의 적합성과 효율적인 품질관리계획의 이행을 확인하기 위하여 다음 사항을 반영한다.
① 검사주기
가. 품질관리계획서 상의 각 품질요소에 대하여 수급인의 내부 품질검사는 최소한 연 1회 이상 수행
나. 계약기간이 1년 미만일 경우 계약기간 중 1회 수행
② 검사계획 및 통보: 수급인은 매년 내·외부 연간 품질검사계획을 수립하여 매년 1월말까지 발주자에게 제출한다.
③ 검사결과 조치
가. 검사결과는 검사보고서를 작성하여 시정조치요구서와 함께 검사종료 후 20일 내에 발주자에 보고한다.
나. 수급인은 검사종료 후 30일 내에 검사보고서와 발행된 시정조치요구서 사본을 발주자에게 제출한다.
다. 검사보고서는 다음 사항을 포함한다.
사업명, 제목, 일자, 범위, 검사자, 시정조치사항, 검사설명, 품질관리계획의 적합성에 대한 평가, 작성·검토·승인자의 서명
라. 피검사 조직의 시정조치에 대한 책임사항 명시
④ 발주자의 품질검사 지적사항의 시정조치: 수급인은 발주자의 품질검사 지적사항에 대한 심층 조사, 재발방지를 포함한 시정조치계획을 수립하여 시정조치요구서에 명시된 기한 내에 필요한 시정조치를 취하고, 발주자에 제출한다.
(13) 적격성, 인식 및 교육훈련
① 적절한 숙련도를 유지하기 위한 교육 훈련
가. 교육 및 훈련 대상 임직원과 적용기준, 규격 및 절차서를 포함한 교육훈련계획의 수립
나. 품질관련 업무착수 전 품질관리계획 및 관련 절차서에 대해 교육을 받은 직원의 배치
② 업무수행 직원의 자격인증
가. 수행업무 중 품질검사, 시험, 특수공정 설계확인 및 기타 적합한 기능이나 숙련도가 요구되는 특정업무 종사자의 자격인증에 필요한 교육, 훈련 및 기준
나. 자격인증 기록의 유지관리
1.9.6 품질관리 요건
(1) 품질관리요건
품질관리요건은 이 기준의 품질관리 요소 중 현장설치 또는 시공과정상의 품질검사와 관련된 사항에 대한 추가요건 및 발주자와의 연계업무(인터페이스) 관리기준을 제공한다.
(2) 검사 및 시험계획서(ITP)
① 수급인은 계약 후 품질경영시스템절차서 작성단계에서 다음과 같은 목적으로 발주자 또는 발주자의 대리인에게 검사 및 시험계획서를 제출하며, ‘부록Ⅰ - ITP 및 점검표 작성·운용지침’을 준용한다.
가. 수급인이 시공, 설치하는 품목에 대한 검사 및 시험 수행계획 제시
나. 수급인 및 공사감독자의 입회점/필수확인점 설정
다. 발생예상 품질확인문서의 제시
② 시공, 설치 공정의 진행에 따라 초기의 검사 및 시험계획서는 해당 공정 완료 시까지 승인된 절차에 따라 개정 관리하고, 개정된 검사 및 시험계획서는 최초에 제출한 내용과 동일한 방법으로 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 현장조정이 가능한 경미한 개정은 감독자와 상호 협의하여 결정한다.
③ 수급인이 수행하는 검사나 시험에 공사감독자가 입회하였다 하여도 수급인이 관련 계약서, 규격, 표준 및 절차서와 일치하게 공사를 수행해야 하는 책임이 면제되는 것은 아니다.
(3) 입회점/필수확인점
① 입회점은 시공, 설치, 검사 및 시험의 중요한 단계로서 지정된 공정에 대해 검사자(입회점지정자)가 입회할 수 있도록 대상공정수행 예정 3일 전까지 수행한다. 수급인은 입회요청 확정통보 후 검사자가 입회하지 않을 경우에는 검사자의 사전 동의 없이 다음 공정을 진행할 수 있다.
② 필수확인점은 시공, 설치, 검사 및 시험에 있어서 매우 중요한 단계로서 지정된 공정에 대해 검사자가 입회할 수 있도록 대상 공정수행 예정 7일 전에 통보하고 2일 전에 확정, 통보해야 한다. 수급인은 입회요청 확정통보 후 검사자로부터 입회할 수 없다는 서면통보를 받은 경우 이외에는 검사자의 입회 없이 다음 공정을 진행할 수 없다.
(4) 부적합사항
① 부적합사항이란 작업 또는 품목이 규정된 요건을 충족시키지 못하는 결함이나 오동작, 문서, 절차상의 오류 또는 오용으로 인해 설비, 용역 또는 작업의 품질이 불만족한 상태를 말한다.
② 수급인은 발견된 부적합 사항을 부적합사항보고서(NCR)를 사용하여 공사감독자에게 즉시 통보해야 한다.
③ 수급인의 도면, 절차서 또는 기타 발주자가 승인한 문서상의 요건이나 발주자의 도면 또는 공사시방서의 요건에 대한 부적합 사항 중 처리방안이 ‘용도변경’이나 ‘특별채용’인 경우 에는 발주자의 승인을 받아 이행해야 한다. 발주자의 승인이 요구되지 않는 처리방안도 부적합사항보고서(NCR) 사본을 발주자 참조용으로 제출해야 한다.
④ 수급인은 기술적 타당성에 근거하여 처리방안을 제안해야 한다.
⑤ 부적합 품목은 별도의 장소에 격리 또는 해당 품목 혹은 작업 사항에 꼬리표 부착, 표식, 표찰 등의 방법으로 식별해야 하며 정해진 절차서에 따라 관리해야 한다.
⑥ 부적합품(사항) 및 부적합 사항에 영향을 미칠 수 있는 관련 작업은 처리방안을 절차에 따라 최종 결정하기 전에는 사용이나 후속공정을 진행할 수 없으며, 처리방안이 용도변경이나 특별채용으로 결정된 경우에는 재검사 및 재시험되어야 한다.
① 수급인은 관련 기술시방서, 규격, 표준 및 설계문서 요건을 만족시킬 수 있는 세부적인 작업과정을 단계적으로 기술하고 작업자 및 장비에 대한 자격부여 요건 및 품질관리기준이 포함된 작업절차서를 작성하여 수급인 품질부서의 검토를 거쳐 최소한 해당 공종 공사착공 30일 전까지 공사감독자의 승인을 받아야 하며, 승인된 작업절차서 사본 2부를 발주자에게 제출한다.
② 수급인은 작업 특성에 따라 작업절차서를 세분화 또는 통합하여 활용할 수 있으나, 공사감독자가 특별히 요구하는 경우에는 그에 따라야 하며, 발주자의 관련 품질시스템 문서와 부합하도록 작성한다.
(6) 품질확인 문서
① 수급인은 계약서, 관련 규격 및 표준에 규정되어 있거나 발주자가 승인한 수급인 품질관련절차서, 작업절차서, 검사 및 시험계획서에서 요구된 검사보고서, 시험기록서, 자재성적서 등을 공사감독자의 확인을 거쳐 발주자에게 제출해야 한다.
② 품질확인 문서에는 대상작업 및 품목에 대한 명확한 식별, 관련 계약서, 도면 및 수급인명 등을 포함하여 추적할 수 있어야 하며, 제출되는 품질확인 문서 표지에는 발주자의 사업분류번호 체계에 따라 문서번호를 명시한다.
③ 품질확인 문서(품질기록)의 관리 및 이관시기, 방법 등은 발주자가 승인한 절차(서)에 따라 수행한다.
1.9.6 품질시험⋅검사
① 수급인은 발주자로부터 승인된 검사 및 시험계획서, KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에서 정한 해당요건 및 관계 법규에 따라 품질시험 및 검사를 실시한다.
② 수급인이 아래의 각 호 중 하나에 해당하는 자재를 구매하여 공사에 사용할 수 있음에도 불구하고 그러하지 아니한 자재를 사용하기 위하여 실시하는 품질시험 및 검사에 소요되는 비용 또는 공사기한의 연장을 발주자에게 추가로 요구할 수 없다.
가. 국·공립시험기관, 국가공인시험기관 또는 품질검사 전문기관에서 발급한 인정받을 수 있는 자재
나. 한국산업표준규격표시품
다. 철도안전법에 의한 한국철도표준규격 표시품
라. 발주자 또는 철도공사의 사규에 등록된 규격용품
마. 기타 관계 법령에 따라 품질검사를 받았거나 품질인증을 받은 자재
③ 설계변경 등에 따라 ②의 가~마에 명시되지 않은 자재를 사용할 경우에는 별도의 시험을 추가로 시행하여 당해 공사 설계서에 규정된 품질성능을 확인한다. 수급인 사유로 인하여 설계변경하는 경우, 이에 따른 품질시험·검사 비용은 수급인 부담으로 한다.
④ 수급인은 건설공사 품질확보를 위하여 국토교통부 고시에 규정된 건설공사 품질시험기준에 따라 시험을 실시한다.
⑤ 궤도공사의 품질확보를 위하여 필요시 발주자에서 제시하는 궤도공사 품질시험기준에 따라야 한다.
(2) 결과기록
① 수급인은 품질시험·검사대장 및 품목별시험·검사작업일지 또는 검사/시험보고서 등에 품질시험·검사의 결과를 기재하여 공사감독자의 확인을 받고 비치한다.
② 수급인은 품질시험 또는 검사를 완료한 때에 품질시험·검사성과 총괄표를 작성하고, 당해 공사에 대한 기성검사신청서, 준공검사신청서 제출 시 또는 예비준공검사 신청시 발주자에게 이를 제출한다.
③ 품질시험·검사대장, 품목별 시험·검사 작업일지 또는 검사/시험보고서 등은 이 기준의 1.7(12)의 해당 요건에 따른다.
(3) 불합격 자재의 장외반출 등
자재가 품질시험 및 검사결과가 설계서의 기준에 부적합한 경우(이하 불합격이라 한다.)에 수급인은 시험작업일지, 검사/시험보고서, 품질확인서 또는 지적서(finding reports) 등에 그 내용을 기재한 후 즉시 공사감독자에게 보고하고, 불합격된 자재가 시공에 투입되지 않도록 식별 표시하여 관리하거나 장외로 반출한다.
(4) 사용 중 시험
공급원 승인된 자재 및 제품이 공사 중에 이상이 발견되거나 품질변동이 의심될 경우에는 공사감독자의 지시에 의해 수급인이 품질시험 및 검사를 한다.
(5) 기타 여기에서 제시되지 아니한 사항은 KCS 10 10 15(1.3, 1.5)에 따른다.
1.9.7 현장시험실
KCS 10 10 15(1.4)를 따른다. 시험·검사장비는 국가공인기관의 검·교정을 받는다.
1.9.8 품질 의식교육
수급인은 현장종사 직원 및 기능공에 대한 현장 정기교육을 실시한다.
1.10 안전?보건 및 환경관리