TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
1.10.1 관리 및 보상의 책임
(1) 수급인은 현장직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립·시행하고, 사고 발생 시 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 손실에 대한 책임을 진다.
(2) 수급인은 공사의 수행으로 인하여 인접한 운행선의 열차와 승객, 주민과 통행인 및 농작물 및 가축·양어류 등에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우 수급인의 비용부담으로 보상을 한다.
1.10.2 안전관리 일반
(1) 안전관리계획서의 준수
수급인은 이 기준의 1.7(9)에 따라 발주자에게 제출한 안전관리계획서에 의거 성실하게 안전관리를 수행한다.
(2) 인허가
수급인은 화기, 유류저장소 등에 대해서 관할기관의 인허가를 받는다.
(3) 출입자 통제
수급인은 공사안전 및 보안·유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하지 않도록 통제한다.
(4) 안전한 작업환경 조성
수급인은 안전한 작업환경을 조성하기 위하여 다음 사항을 준수한다.
① 작업개시 전 작업장 안전에 대한 교육 실시
② 안전관리자 순찰활동 강화
③ 개인보호구 착용여부 확인
④ 물체 투하시 감시인 배치
⑤ 술을 마신 자 또는 허약자의 작업 금지
⑥ 응급처치용 구급품의 확보
⑦ 비상구(탈출구)에 물건적치 금지
⑧ 현장 정리정돈
1.10.3 안전 조치
수급인은 공사 중 안전사고의 사전 예방을 위하여 다음의 사항을 준수한다.
(1) 산업안전보건법에 의한 안전조치는 별표 3에 따른다.
(2) 운행선 인접공사의 안전조치는 철도공사 운행선 인접공사 안전규칙에 따른다.
(3) 전기사고 예방대책
① 주요 시설물에 대한 일반인의 출입 금지
② 전선의 절연 피복상태 확인 및 손상된 부분은 즉시 교체
③ 전기용량 초과 사용 금지
④ 옥외분전함의 덮개 및 빗물받이 차양설치
⑤ 가설전선 침수방지 및 차량통과 부위 절연피복 보호조치
⑥ 고압선 통과 부위 위험표지판 및 경고 안내문 설치
(4) 화재예방 대책
공동구 지하피트, 변전실 등 지하시설물을 점검한다.
① 전기 무단사용 금지
② 페인트 등 인화성물질 및 위험물 방치 금지
③ 자재보관 및 대기실 용도외 사용 금지
④ 각종 공사용 자재방치 금지
⑤ 현장사무실, 창고, 숙소에 소방기구 비치
(5) 안전·보건장구 사용
수급인은 각종 작업 시에 별표 4와 같이 지정된 안전·보건 장구를 사용한다.
1.10.4 안전시설
수급인은 다음의 안전시설을 설치하며, 이 외에도 유해 위험이 있다고 판단되는 부위에 대하여는 적정한 시설물을 설치한다.
(1) 가설동력
① 임시수전 설비시설의 이상유무 및 방지책 훼손여부 점검
② 분전함의 누전차단기 부착, 전선정리 및 안전표지판 부착
③ 둥근톱, 전기용접기의 안전장치류 부착
(2) 위험물 저장소
LPG, 산소, 아세틸렌, 유류, 도료 등은 위험물 저장소를 설치하여 보관·관리하며 화재방지에 관련되는 법령 등에 따라야 한다.
1.10.5 안전관리상태 점검
(1) 발주자는 건설공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 수급인의 안전에 관한 제반의 관리상태 점검에 따른 지적사항이 발생 시 해당공사의 일시 중단을 요구할 수 있으며, 수급인은 즉시 시정조치하거나 공사를 일시 중단한다.
1.10.6 안전보건교육
(1) KCS 10 10 25(1.6)에 따른다.
(2) 안전관리 관계자는 건설기술 진흥법 시행령에 따라 당일 작업자에게 안전교육을 실시하고, 안전교육 내용을 기록·관리한다.
1.10.7 안전일지
(1) 수급인은 안전일지를 자체관리하며, 안전점검, 안전진단, 건설재해 전문기관의 지도, 안전검사, 안전보건교육 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치한다.
1.10.8 안전관리비 등의 사용
(1) 안전관리비의 사용
① 수급인은 안전관리비를 책정하며, 안전관리비 사용 내역서를 공사현장 내에 비치한다.
② 공사감독자는 수급인의 안전관리비 사용 및 관리에 대하여 공사 도중 또는 종료 후 안전관리비 사용내역서의 제출을 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 응한다.
(2) 안전관리비의 사용
① 수급인은 건설공사에 사용되는 안전관리비를 별표 5의 산출기준에 따라 작성·산정하며, 정산시에는 실비정산에 의한다.
② 수급인은 안전관리비를 동 목적 이외에는 사용할 수 없다.
③ 증빙서류 비치
수급인은 안전관리비를 ‘건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시)’ 및 건설기술 진흥법 시행규칙의 각 호에 적합하게 사용하고, 공사감독자 또는 관계인이 필요시 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 집행영수증, 기타 증빙서류 등을 정리하여 상시 비치하며, 그 증빙서류의 사본 제출을 요구할 경우 수급인은 이에 따라야 한다.
1.10.9 환경관리 일반
(1) 환경관리 행정
수급인은 이 기준의 1.7(8)에 의거 협의내용 관리 책임자를 두고 다음의 업무를 수행한다.
① 공사장 내의 환경관리에 관한 업무계획 수립
② 환경영향 저감시설의 설치 및 운영여부 감독
③ 환경관련 점검, 교육, 행사계획의 수립 및 실시
④ 사후환경영향 조사의 내용기록 및 조사·협조
⑤ 건설폐자재 재활용 계획 및 실적관리, 기록, 보고
(2) 환경영향평가 협의내용 준수
① 수급인은 이 기준의 1.7(8)에 의거하여 제출한 환경영향평가 협의내용 이행계획에 따라 성실히 이행한다.
② 수급인은 발주자 또는 환경관련 기관으로부터 환경관련 점검시 지적사항에 대하여 조속히 시정조치하고, 확인 가능한 시정 전·후의 자료 및 사진을 발주자에게 제출한다.
(3) 환경분쟁의 조정
수급인은 공사현장에서 배출되는 환경피해의 발생원에 의한 환경분쟁 발생 시, 수급인과 민원인 사이에서 조정되지 않은 사항에 대하여는 환경분쟁조정위원회의 조치에 따라 조정될 수 있도록 한다.
(4) 건설폐자재의 활용
① 수급인은 공사현장에서 발생하는 건설폐자재에 대하여 폐기물관리법, 자원절약과 재활용 촉진에 관한 법 및 건설폐자재 배출사업자의 재활용지침(국토교통부고시)을 준수하기 위한 적정 처리대책을 수립하여 이 기준의 1.7(8)①에 포함시켜 관리한다.
② 수급인은 건설폐자재의 발생량이 최소화되도록 조치하고 건설폐자재의 재활용률을 향상시키기 위해 별지 제31호 서식에 의거 건설폐자재 재활용 계획 및 실적을 수립하여 매분기별로 진도보고 시 발주자에게 통지하며, 당해 연도 재활용계획과 전년도 재활용계획에 대한 실적을 매년 1월 말까지 대한건설협회 회장에게 제출한다.
③ 수급인은 재활용이 불가한 폐기에 대하여 발주자와 협의한 뒤 지침에 의거 폐기물처리업의 허가를 받은 자에게 위탁 처리하거나, 적법한 시설에서 자체 처리한다.
1.10.10 자연환경 보전
(1) 수급인은 공사용 장비에서 발생하는 폐유 등의 무단투기를 방지하기 위하여 폐기물 회수 및 처리방법에 관한 규정(환경부 고시)에 따라 작업장 내에 폐유 회수통을 비치하고, 발생폐유를 회수하여 처리한다.
1.10.11 생활환경 보전
수급인은 국민의 건강을 보호하고 공사장 주변의 쾌적한 환경을 조성하기 위해 환경정책기본법 시행령의 환경기준이 유지되도록 하며, 궤도공사 현장에 공사요원용 이동식 화장실을 설치한다.
(1) 소음·진동
① KCS 10 10 30(1.5)에 따른다.
② 생활환경 지역 내에서는 공사열차 또는 공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하며, 작업장 내에서는 사용장비의 작업시간 조정, 소음기 설치 등 소음저감대책을 수립하여 소음을 방지한다.
(2) 경관훼손
수급인은 공사 시 자연경관의 훼손을 저감하기 위하여 과도한 수목벌채를 금하며, 공사장에서 발생되는 폐기물(폐콘크리트, 암괴, 쓰레기 등)은 폐기물관리법 및 건설폐기물의 재활용 추진에 관한 법 시행령에 따라 처리한다.
(3) 건설오니(汚泥)
수급인은 공사현장에서 발생하는 건설오니(汚泥)(일축압축강도≦50 kPa 이하)에 대하여 기존 배수로나 하천 등에 영향이 없도록 폐기물관리법에 따라 처리하며, 생활환경 보존대책을 수립한다.
(4) 대기질
① 수급인이 골재야적장, 배치플랜트, 터널 내 환기 시설 등을 설치하고자 할 때에는 대기환경보전법 제10조에 의한 신고 또는 인·허가에 대한 승인을 받은 후에 설치·운영하며, 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 한다.
② 공사차량 운행 시에는 적재함 덮개를 사용하고, 세륜시설 등을 설치하며, 공사 중인 도로에는 살수차량을 운행하여 먼지 등의 비산을 방지한다.
③ 공사현장에서 악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 대기환경보전법에서 정하는 적합한 소각시설을 이용하여 이를 소각한다.
(5) 폐기물 관리
수급인은 공사현장에서 배출되는 폐기물이 폐기물관리법에 의한 폐기물 배출 및 처리주체에 대하여 폐기물관리법, 같은 법 시행규칙에 의거 사업장 폐기물 배출자 신고 및 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법에 따라 처리되도록 시공 전에 처리대책을 수립하며, 최종 처리 사항에 대하여도 이를 확인한다.
(6) 위생관리
수급인은 현장의 식당, 숙소 및 작업장 등의 급수, 배수, 음식물 보관, 방충 등 위생관리상태를 수시로 점검하여 상시 청결하게 유지 관리한다.
1.11 가설공사
1.11.1 가설공사 일반
이 기준에서는 다음 사항에 관한 요건을 제시한다.
(1) 공사 중 사용할 임시공급시설물 및 임시가설시설물과 이후의 철거 및 제거
(2) 임시전기, 임시조명, 임시난방 등 공급시설물의 설치 운영에 관한 사항
(3) 가설공용 시공장비의 설치운영에 관한 사항
(4) 임시통제장치, 방호책 및 울타리, 공사보호공
(5) 현장 임시시설물로서 진입도로 및 주차장, 청소, 표시판 및 임시건물
1.11.2 제출서류
수급인은 공사수행을 위해 필요한 가설 구조물에 대한 시공계획서를 사전에 이 기준의 2.2의 해당요건에 따라 작성하여 제출하며, 가설 구조물을 설치할 경우에는 구조계산서를 추가로 제출한다.
1.11.3 공사용 가설공급시설
(1) 당해 공사에 필요한 시설을 합리적으로 설치할 수 있도록 하기 위해 공인받은 기존시설에 접속하고, 자재 및 공법은 관련 법규 및 전문용역업체의 지침서에 따르거나 전문용역업체에 의뢰한다.
(2) KCS 21 20 05에 따른다.
1.11.4 가설전기
(1) KCS 21 20 05(3.1.2) 에 따른다.
(2) 임시배전 선로는 명시된 지점이나 기존 건물에서 인입하며, 발주자의 사용을 방해해서는 안 된다.
(3) 임시동력의 전기설비공사는 전류가 20 A 또는 그 이하로 작동하는 접지단락 차단시설을 준비한다.
(4) 길이 30 m 이내의 전선으로 모든 작업장에 배치할 수 있도록 공사할 각 층의 적당한 위치에 콘센트를 설치한다.
1.11.5 가설 조명
(1) KCS 21 20 05(3.1.3) 에 따른다. 단, 작업장의 조명은 75 Lux 이상의 조도를 유지해야 한다.
1.11.6 가설 냉⋅난방
(1) KCS 21 20 05(3.1.4) 에 따른다. 발주자가 냉·난방비를 지불하는 경우에는 에너지보전 설비 및 열량계를 설치한다.
1.11.7 가설상수도
(1) KCS 21 20 05(3.1.7) 에 따른다.
(2) 발주자가 급수비를 지불하는 경우 수량보전시설을 별도 계량기를 설치한다.
1.11.8 가설공용 시공장비
(1) 수급인은 크레인, 자가발전시설, 공사용 양수시설 등 설치 및 운영에 관한 사항을 시공계획서에 표기한다.
1.11.9 가설울타리
(1) 공사장 내외 및 재료투입구 등의 위험부분에 대하여 안전 펜스를 설치하며 야간에도 잘 보이도록 발광시설을 설치한다.
(2) KCS 21 20 05(3.2.4) 에 따른다.
1.11.10 주차장
(1) KCS 21 20 05(3.2.12) 에 따른다.
(2) 수급인은 임시주차장을 항상 깨끗이 유지보수 한다.
1.11.11 현장 시험실
(1) KCS 21 20 05 (3.2.14) 에 따른다. 단, 수급인은 시험실의 면적에 대하여 설계서에 명시된 면적 이상을 확보한다.
1.12 선로기준표
1.12.1 선로기준표 설치 일반
(1) 이 기준은 궤도부설 및 보수의 기준이 되는 중심선 측점 등의 선로기준표를 설치하는 작업에 적용한다.
1.12.2 노반 확인측량 및 측량관리자 지정
(1) 수급인은 노반시공자가시공한 상태가 궤도공사 및 추후 운영 중에 취약개소가 발생될 우려가 없는지 및 노반시공자가 시공 중에 설치한 측점을 노반 및 궤도 감독자 입회하에 노반시공자와 함께 확인측량하고 보조기준점 말뚝을 설치한다.
(2) 수급인은 궤도부설공사 경험자로서 자격을 갖춘 측량관리자를 지정하여 공사감독자에게 승인을 받는다.
1.12.3 선로기준표 설치
(1) 측량관리자는 도면대로 중심선 측량을 실시하여 선로기준점을 설치한다.
(2) 수급인은 시공 동안 선로기준점을 보존하고 부득이 이설할 경우에는 동일한 조건 하에서 다시 설치한다.
(3) 공사기간 중 노선의 위치를 용이하게 표시하기 위하여 한쪽 선로측면에 임시 km 표지를 설치한다.
(4) 측량관리자는 측량 결과 설계와 일치하지 않을 경우 즉시 공사감독자에게 보고한다.
(5) 수준측량은 최종 정밀 선형조정 작업 후에 시행한다.
(6) 수급인은 궤도부설 완료 후 최종 궤도선형 측량 성과물을 공사감독자에게 제출한다.
② 노반인수 확인측량 성과물
③ 선로기준점 측량성과물
(7) 가수준점(TBM) 설치
국립지리원에서 설치한 수준점 및 발주자가 지정한 수준점으로부터 가수준점과의 고저차를 확인하여 가수준점의 표고를 정확히 정한다.
(8) 공구 경계지점에는 노반에서 인수·인계받은 측량값을 근거로 인접공구 공동사용 인조점과 수준표를 설치한다.
1.13 궤도시설물 준공시 검사와 허용기준
1.13.1 검사
(1) 궤도검측 방법
일반궤도, 신축이음매 및 분기기에 대한 궤도틀림 등의 검측 방법에 대해서는 다음 각 호에 의한다.
① 측정용 기기는 공인기관으로부터 받은 그 기기의 기능, 정도에 대한 검교정이 유효기간 내에 있는 기기를 사용한다.
② 일반궤도의 궤도틀림 측정에 있어서 양로작업까지의 검측은 검측 기능이 장치된 다짐기계 또는 인력으로 측정하고 추가다짐 이후의 검측은 궤도검측차에 의한다.
③ 신축이음매는 일반궤도에 준하여 검측한다.
④ 궤도틀림량의 표시방법은 다음과 같이 한다.
가. 궤간: 확대는 ‘+’, 축소는 ‘-’로 표시한다.
나. 수평: 직선부는 좌측레일, 곡선부는 내측 레일을 기준으로 하며, 기준레일 반대측 레일이 높은 경우는 ‘+’, 낮을 경우는 ‘-’로 표시한다.
다. 고저: 직선부는 좌측레일, 곡선부는 내측 레일을 기준으로 하며, 높은 틀림의 경우는 ‘+’, 낮은 틀림의 경우는 ‘-’로 표시한다.
라. 방향: 직선부는 좌측 레일, 곡선부는 외측 레일을 기준으로 하며, 궤간 외방으로 어긋나 있는 경우에 ‘+’, 궤간 내방으로 틀린 경우는 ‘-’로 표시한다.
⑤ 분기기는 일반궤도에 준하여 검측하되, 추가의 궤도틀림량 측정위치 및 항목은 별도로 정한 분기부 검측자료에 따른다.
(2) 허용 한도
① 고속철도 선형관리기준의 허용 한도는 선로유지관리지침의 선로정비기준에 따른다.
② 일반철도 선형관리기준의 허용 한도는 선로유지관리지침의 선로정비기준에 따른다.
(3) 검사기준
검사기준은 다음 사항에 따라야 한다.
① 궤도 고저틀림의 준공검사는 최종다짐작업을 완료한 후에 궤도검측차로 시행한 검측의 결과로부터 아래 항에 따라 판단한다.
가. 모든 지점의 고저틀림값(200 m 표준편차)이 0.77 mm 이하인 경우에는 합격으로 한다.
나. 선로의 어느 한 지점이라도 고저틀림값(200 m 표준편차)이 0.77 mm를 초과하는 경우에 수급자는 즉시 해당구간의 선형보수작업을 시행하여 준공검사를 다시 받아야 한다.
② 궤도 방향틀림의 준공검사는 최종다짐작업을 완료한 후에 궤도검측차로 시행한 검측의 결과로부터 아래 항에 따라 판단한다.
가. 모든 지점의 방향틀림값(200 m 구간의 표준편차)이 1.14 mm 이하인 경우에는 합격으로 한다.
나. 선로의 어느 한 지점이라도 방향틀림값(200 m 구간의 표준편차)이 1.14 mm를 초과하는 경우, 수급자는 즉시 해당구간의 선형보수작업을 시행하여 준공검사를 다시 받아야 한다.
다. 검사 결과, 위의 사항을 만족하지 못할 경우에는 수급인의 부담으로 즉시 궤도정정을 실시한다.
1.14 인계⋅인수 및 준공
1.14.1 인계⋅인수 및 준공 일반
(1) 수급인은 준공 또는 부분 준공 전에 궤도공사가 완료된 일부 구간에 대하여 별지 32호 서식에 따라 발주자에게 km 단위의 인계·인수를 서면으로 요청할 수 있다.
(2) 발주자는 수급인이 인계·인수 요청을 하였을 경우에 예비인수·인계검사, 인수·인계검사 등 공사감독자의 검토 및 확인을 거쳐 필요시 인수를 할 수 있다.
(3) 수급인은 완성궤도를 발주자에게 인계·인수 전까지는 궤도정비 기준에 맞도록 유지관리에 책임을 진다.
(4) 수급인은 인계·인수가 완료된 구간에 대하여는 유지관리의 책무가 없으며, 최종 준공 시에는 인계·인수 구간이 포함된 준공관련 문서 및 도서를 이 기준의 1.7(23)에 따라 발주자에게 제출한다.
1.14.2 예비준공검사
(1) 수급인은 준공 2개월 전에 자재, 시공 및 설비기기의 상태가 계약문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하는 발주자에게 예비준공검사를 받아야 한다.
(2) 수급인은 예비준공검사자에게 건설기술진흥법 시행규칙 별지 서식에 따른 품질시험·검사성과 총괄표를 제시한다.
(3) KCS 10 10 35 (1.10)을 따른다.
1.14.3 준공검사
(1) 예비준공검사는 준공 2개월 전에 시행하며, 준공검사에 준하여 실시한다.
① 예비준공검사원
② 공사내역서
③ 정산설계도서
④ 품질시험 및 검사 총괄표
⑤ 기타 관련 문서
(2) 예비준공검사자는 검사 후 보완사항에 대하여 수급인에게 보완지시 하고, 준공검사자가 확인할 수 있도록 감리자 및 시공부서장에게 검사결과를 제출한다.
(3) 공사감독자는 수급인으로부터 예비준공검사 후 준공검사원을 접수하고, 예비준공검사 시의 지적사항에 대하여 보완·확인한다.
(4) 공사감독자는 감리조서를 작성하고, 다음의 서류를 포함하여 발주자에 제출한다.
① 주요 자재 검사 및 수불부
② 공사에 사용한 재료의 품질, 품명, 규격에 관한 문서
③ 시공 후 매몰부분에 대한 감리원의 검사 기록문서 및 시공 당시의 사진
④ 품질시험, 검사 성과 총괄표
⑤ 발생품 정리부
⑥ 지급자재 잉여분 조치 현황
⑦ 공사의 사전 검측확인 문서
⑧ 현장 안전관리자의 안전관리점검 총괄표
⑨ 설계검증 및 유효성 확인관련 문서
⑩ 기타 감리원이 필요하다고 인정하는 문서
(5) 준공 검사자는 점검표를 작성하여 확인한다.
① 준공부분이 설계도서대로 시공되었는지 여부 확인
② 시공 시의 현장 상주 감리원이 비치한 각종 기록에 대한 검토 및 확인
③ 수중, 지하 및 구조물의 내부 또는 외부 등 시공 후 매몰된 부분에 대한 시공기록 또는 매몰 전 촬영사진 확인
④ 사용된 자재의 규격 및 품질에 대한 검사 여부
⑤ 품질시험에 대한 결과조치 적정 여부
⑥ 지급자재의 수불 실태 확인
⑦ 발생품 또는 지급자재 중 잉여자재 처리 적정성 여부
⑧ 폐자재, 가설물 등 현장 정리정돈 상태
⑨ 제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황
⑩ 감리원의 준공검사원에 대한 검토의견서
⑪ 기타 준공검사에 필요하다고 인정되는 사항
(6) 준공검사 불합격인 경우 지적사항을 재검토 및 보완하여 재검사를 한다.
(7) 준공검사 결과 합격일 경우 준공조서를 작성하여 시공부서장에게 제출한다.
1.14.4 시설물 인계⋅인수
(1) KCS 10 10 35 (1.13)을 따른다.
(2) 수급수급인은 인계·인수서에 인계·인수검사 및 준공검사 결과를 포함한다.
1.14.5 인계⋅인수검사 및 준공검사 내용
(1) 공사감독자는 수급인으로부터 정산설계도서를 제출 받아 검토·확인 서명한다.
(2) 공사감독자는 수급인으로 하여금 예비준공검사 완료 후 14일 이내에 시설물 인계·인수에 필요한 계획을 수립토록 하고, 이를 검토하여 최종본을 발주자에 보고한다.
(3) 공사감독자는 시설물 인계·인수 계획서를 검토· 확인하여 발주자에 7일 이내에 보고한다.
(4) 시설물의 인계·인수는 준공검사 시 지적사항 시정 완료일로부터 14일 이내에 실시한다. 발주자가 시행하는 인계·인수검사 및 준공검사 시에는 아래 사항을 검사하고 적정성을 평가한다.
① 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부
② 분기기 등 타분야와 인터페이스 처리가 필요한 설비기기의 작동 등 기능점검
③ 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리
④ 사업승인 조건사항 이행상태
⑤ 주변정리 및 원상복구사항 처리내용
⑥ 제출물 및 공무행정서류 처리상태
⑦ 인계·인수 전 청소 이행상태
⑧ 기타 계약문서에 명시된 사항
1.14.6 단계별 열차속도 상승
(1) 시공완료 후 단계별 열차운행 속도상승에 따른 궤도정비를 한다.
① 수급인은 국토교통부의 ‘철도건설사업 시행지침’에 의거 궤도신설구간의 궤도를 표 9.1-1의 단계별 속도상승에 적합하도록 정비한다. 다만, 궤도안정기를 투입하여 작업한 경우는 아래 표의 시행시기에 관계없이 점검기준을 확인한 후에 곧바로 다음 단계의 속도상승으로 진행할 수 있다.
표 1.14-1 단계별 열차운행 계획

단계별

열차속도

시행시기

점검기준

1단계

20 km/h

최초 개통열차에 대하여 이후 통과열차는 40 km/h

궤도정비기준이내

2단계

60 km/h

1단계 개통 후 3일 이내 또는 누적통과 톤수 300,000 ton 이상 통과 후 (다만, 우선 도래하는 기준을 적용)

궤도정비기준이내

3단계

80 km/h

2단계 개통 후 3일 이내 또는 누적통과 톤수 600,000 ton 이상 통과 후(다만, 우선 도래하는 기준을 적용)

궤도정비기준이내

4단계

100 km/h

3단계 개통 후 3일 이내 또는 누적통과 톤수 800,000 ton 이상 통과 후(다만, 우선 도래하는 기준을 적용)

궤도정비기준이내

5단계

정상속도

4단계 개통 후 3일 이내 또는 누적통과 톤수 1,000,000 ton 이상 통과 후(다만, 우선 도래하는 기준을 적용)

궤도정비기준이내
② 수급인은 국토교통부의 철도종합시험운행 시행지침에 의거 한국철도공사 및 발주자가 수립한 종합시험운행 계획에 따른 시설물 검증시험 등에 적극 협조한다.
1.14.7 유지관리
(1) 수급인은 공사목적물의 유지관리에 대한 상세한 사항을 유지관리 지침에 명시한다.
(2) 특수공법 또는 특이 개소 등 유지관리상 유의해야 할 대상개소 및 동 개소에 대한 유지관리 방법에 대하여는 준공 시에 유지관리지침에 별도로 제시하며, 발주자의 요청 시에는 교육을 시행한다.
1.14.8 보수예비품
(1) 수급인은 하자발생시 사용할 보수 예비품을 확보하고 있어야 하며, 긴급을 요하는 경우에는 발주자가 보유하고 있는 보수 예비품을 우선 사용하고, 이때 수급인은 즉시 보충한다.
(2) 보수예비품은 본 공사의 시공제품과 품명, 규격, 모델번호, 제조자가 동일한 것이어야 한다. 그렇지 아니할 경우에는 감독자의 승인을 받은 후 사용한다.
1.14.9 공사장 정리
(1) 수급인은 공사시행을 위하여 점유했던 전 지역과 도로 및 골재원 등에서 쓰레기 잔유물, 자재, 가설물, 장비 등을 부분 인계·인수 전에 철거하고 원상복구한다. 이러한 작업은 계약이행에 포함되는 작업으로 간주하며 별도의 규정이 없는 한, 직접비로서 별도 계상하지 않는다.
(2) 시설물 및 지장물 철거
공사부지에서 철거하여 다른 장소로 이전될 모든 건물, 시설물, 기타 지장물은 설계서에 특별히 언급되지 않는 한, 공사감독자의 지시에 따라 수급인의 부담으로 철거한다.
1.14.10 인계⋅인수 관련 문서/도서 작성 및 제출
(1) 수급인
수급인은 인계·인수 요청 시에 발주자가 인계구간의 유지관리를 시행할 수 있도록 이 기준의 1.7(23)에 따라 공사 및 품질관련 관련 문서/도서를 작성하여 발주자에게 제출한다. 또한, 발주자가 유지관리에 필요하다고 판단하여 추가로 문서/도서를 요구할 시에는 지체없이 제출한다. 이때 소요되는 비용은 수급인의 부담으로 한다.
(2) 인계·인수 시에 작성
인계·인수 시에 작성, 제출할 서류/도서는 발주자 시공관리절차서 시관절-08-R4를 기본으로 다음을 포함하며, 제출부수는 3부를 전자화일(CD롬)과 함께 제출한다.
① 인계·인수 수량조서
② 인계·인수 도면(종평면도, 정거장 평면도, 도상표준 단면도, 궤도부설도, 시공도, 선료용품도 등)
③ 자재구매제작시방서 및 공사시방서
④ 선로일람 약도(T.E.D)
⑤ 장대레일 부설대장
⑥ 장대레일 설정작업 기록표
⑦ 궤도검측자료
가. 최종 다짐작업 이후의 궤도 위치(수평, 수직)
나. 궤도검측자 단파장 검측기록지 및 분석결과(고속철도의 경우)
다. 궤도검측기록부(일반철도의 경우)
라. 용접, 분기기, 레일신축이음장치 검측기록부
⑧ 분기기 및 분기기 주요 부품에 대한 이력카드
⑨ 신축이음장치 및 신축이음장치 주요 부속품에 대한 이력카드
⑩ 선형계산서 및 측량성과물
⑪ 다짐작업 기록표
⑫ 현장용접 시공기록부
⑬ 공사사진첩
⑭ 공사참여자 실명제 기록부
⑮ 시설물관리대장에 등록을 위한 준공시설물 기준 정보(시설물마스터)작성자료
⑯ 기타 유지관리에 필요한 자료(노반침하계측기록지 등)
⑰ 기타 시설물 인계·인수에 필요한 자료
1.14.11 하자 담보
(1) 궤도공사의 하자담보책임 기간은 시설관리자가 정한 사항 이외에 건설산업기본법, 같은 법 시행령 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 시행령, 시행규칙에 따른다.
(2) 하자검사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 및 시행규칙에 의거 하자검사를 시행한다.
(3) 하자보수에 소요되는 공사비, 재료비, 직원급료 등 비용은 수급인이 부담하여 시행한다.
3.1 선로기준표 설치 공사
3.1.1 중심선 측점 설치
(1) 1차 중심선 측점은 노반수급인이 200 m마다 설치한 노반구조물 중심선 측점을 궤도수급자가 확인·측량한다.
(2) 고속철도의 시공측량 및 제반 기준점 설치방법은 표 3.1-1 및 표 3.1-2에 따른다.
(3) 일반철도의 시공측량 및 제반 기준점 설치방법은 표 3.1-3 및 표 3.1-4에 따른다.
(4) 특수 궤도구조물(분기기, 신축 등)의 위치는 평면도와 종단면도의 위치를 원칙적으로 따르며, 부득이한 변경사항이 발생 시 공사감독자의 승인을 득한 후 결정한다.
3.1.2 최종 선형측량
(1) 중심측량과 고저측량 결과를 선로 종·평면도 및 선형계산서와 대조 검토하여 최종 선형측량 성과물을 공사감독자에게 보고한다.
표 3.1-1 고속철도 시공측량 및 기준점 설치방법

구분

설치 방법

비고

1차

중심선측점

선로중심선 설치

·직선부는 매 200 m마다

·곡선부는 매 40 m마다

·완화곡선 및 종곡선 시·종점

노반수급자

궤도수급자

2차

중심선측점

선로중심선 설치

·완화곡선, 원곡선, 종곡선 시·종점부

고속철도의 경우 :

·직선부는 매 40 m마다 ·곡선부는 매 20 m마다

궤도수급자

보조기준점

·중심선 측점에 직각방향으로 공사에 지장이 없고 설치 및 측량이 용이한 지점에 일률적인 이격거리를 정하여 설치

궤도수급자

임시 ㎞표

·하선 매 ㎞마다

토공구간은 선로중심점 측점에서 이격하여 설치가 용이한 지점

터널구간은 터널벽체에 부착

교량구간은 교량 방호벽체 부착

궤도수급자

임시 m표

·하선 매 200 m마다

토공구간은 선로중심점 측점에서 이격하여 설치가 용이한 지점

터널구간은 터널벽체에 부착 교량구간은 교량 방호벽에 부착

궤도수급자

궤도정비

기준표

·궤도원형 유지관리를 위해 선로외방 전주에 약 50 m 간격으로 R.L(레일높이), C.L(궤도중심까지 거리), C(캔트)를 표시

궤도수급자
표 3.1-2 고속철도 분기부의 시공측량 및 기준점 설치방법

구분

설치 방법

비고

중심선 측점

표 7.3-3의 일반구간의 설치방법에 의거 시행

궤도수급자

분기부

주요 측점설치

궤도중심선에 설치

·분기부 전단

·분기부 후단

·이론교점

궤도수급자

보조기준점

분기부 주요 측점을 선로 외측에 설치

(선로 중심에서 5.5 m 지점)

궤도수급자
표 3.1-3 일반철도 시공측량 및 기준점 설치방법

측점 구분

설치 장소

비고

1차 중심선 측점

1. 선로중심 간격 5.0 m 이내일 경우

: 복선 선로중심에 설치

2. 선로중심 간격 5.0 m 이상일 경우

: 각선의 선로중심에 설치

3. 측점 설치위치

·본선 200 m 간격

·완화곡선 시·종점

·종곡선 시·종점

노반수급자

궤도수급자

노출높이는

·토공의 경우 250 mm

·교량, 터널의 경우:

콘크리트못으로 설치

2차 중심선 측점

설치위치는 1차 중심선과 동일

(1차 중심선 상간)

궤도수급자

직선부

매 20 m 간격

곡선부

매 10 m 간격

보조 기준점

중심선 측점에 직각으로 좌우에 설치

·복선구간(교량, 토공): 궤도공사에 지장이 없는 위치(약5.5 m)

·단선구간(교량, 토공): 궤도공사에 지장이 없는 위치(약3.0 m)

·터널의 경우는 적정개소에 설치

궤도수급자

임시 m표

토공, 교량의 경우에는 하본선 쪽으로 노반중심선에서 약 6.15 m이격하여 설치하고, 터널의 경우에는 측벽 1 m상에 설치함.

(설치간격은 200 m 간격)

궤도수급자

임시 km표

토공, 교량의 경우에는 하본선 쪽으로 노반 중심선에서 약 6.15 m 이격하여 설치하고, 터널의 경우에는 측벽 1 m 높이에 설치함.

궤도수급자
표 3.1-4 일반철도 분기부의 시공측량 및 기준점 설치방법

구분

설치 방법

비고

중심선 측점

KCS 47 20 15의 <표 3>의 일반구간의 설치방법에 의거 시행

궤도수급자

분기부

주요 측점설치

궤도중심선에 설치

·분기부 전단

·분기부 후단

·이론교점

궤도수급자

도상높이 측정기준점

분기선쪽에 레일레벨-45 cm 높이로 설치

궤도수급자

부 록
부록 Ⅰ. 검사⋅시험관리(ITP) 및 점검표 작성⋅운용지침
1. ITP 작성 및 적용방법
(1) 이 지침은 일반철도의 노반, 궤도, 건축, 전차선, 송·변전, 배전, 신호설비, 통신, 차량 및 궤도기지 등을 시공, 조립, 설치하는 공사의 검사 및 시험관리업무에 적용한다.
(2) ITP는 작업의 품질과 가장 밀접한 관련이 있는 품질기록으로 작업의 품질에 영향을 미치는 모든 공정변수(Process Parameter: Work Item, Inspection Point)를 포함해야 한다. 따라서, ITP(lnspection & Test plan)는 적부판정기준 및 작업 절차/방법을 포함하고 있는 공사시방서, 작업절차서, 기타 관련 법규와 계약 요건에 근거하여 작성, 검토한다.
(3) 전형적인 ITP를 미리 작성하여 공사감독자의 승인을 받았으면, 수급인은 매 작업시 마다 ITP를 감리단 및 발주자에 송부할 필요가 없다.
(4) 수급인은 ITP 검토 및 검사점 지정이 완료되고, 승인된 ITP사본(Rev.0)을 감리단 및 발주자에 배포하며, 그 개정본도 또한 같다(ITP는 관리본으로 관리해야 한다).
(5) 검사요청서에 따른 검사결과는 점검표에 기록해야 하며 검사 중 발견된 지적사항은 부적합보고서 등으로 관리한다.
※ 검사 및 점검자는 검사결과를 별도의 통보서(Notification of Inspection Result)로 시공사에 통보할 필요는 없다.
(6) ITP, 검사요청서, 검사보고서, 작업절차서 및 검사결과 발행된 지적서 등은 상호 추적성이 확보될 수 있도록 작성되어야 한다.
(7) 감리 용역계약에 의하지 않고 발주자가 직접 감독하는 공사인 경우에는 아래의 지침에서 발주자가 감리자의 역할을 대신한다.
(8) 발주자는 감리 용역계약에 의한 공사관리의 경우에도 발주자의 ITP 지정이 필요하다고 판단되는 때는 발주자가 ITP를 추가로 지정하여 운영할 수 있다.
(9) ITP 및 점검표는 모두 국·영문본으로 작성한다.
(10) 수급인은 본 지침서 요건 중 해당 요건의 이행을 위한 세부 절차서를 작성하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
(11) 작업절차서, ITP 및 점검표 등의 검토 또는 승인을 요청 받은 조직은 검토 또는 승인을 요청 받은 날로부터 늦어도 14일 이내에는 그 결과를 회신해야 한다.
※ 시공사는 아래의 두 가지 방법 중에서 현장 특성에 맞고, 품질확보에 보다 효과적이라고 생각되는 방법을 선택하여 적용할 수 있다.
1.2 제1방법: 작업절차서 제출 시 ITP를 포함시키는 방법(작업절차서와 ITP를 동시에 제출하는 방법)
(1) 시공사는 ITP 서식(별표 1 참조)을 시공사의 품질시스템 절차서(예컨대, 검사 및 시험 관리절차서)에 포함시킨다.
(2) 시공사는 공종별 작업절차서 작성시 ITP를 완성(시공사 품질검사자의 검사점 지정이 완료된 상태)하여 작업절차서에 포함시켜 감리단에 승인을 요청한다.
(3) 감리단은 시공사가 제출한 작업절차서(완성된 ITP가 포함된) 내용을 감리 용역계약서 등에 명시된 검사점(W/H Point) 등을 참고하여 검토하고, 이것이 만족하면, ITP에 검사점(입회점, 정지점)을 지정한 후 시공사에 통보하고 그 내용을 발주자에 보고한다. 감리단은 시공사가 ITP 및 작업절차서를 충실하게 작성하도록 지도, 감독한다.
(4) 발주자는 감리단이 보고한 내용을 검토하고 불만족한 경우에는 검토의견을 감리단에 송부하여 개정을 요청할 수 있다.
(5) 시공사는 공종별 작업절차서(ITP 포함)에 대해 늦어도 해당 작업 착수 30일 전까지는 감리단의 승인을 받아야 한다.
(6) 시공사는 감리단이 승인한 ITP에 기초하여 검사요청서(별표 2 참조)를 작성하여 늦어도 작업(ITP 상에 검사점이 지정되는 작업) 수행 2일 전까지 검사요청서를 감리단에 제출한다.
(7) 시공사는 검사요청서로 감리단에 통보한 작업예정 일시 또는 장소에서 작업이 수행되지 못한 경우는 그 작업에 대한 검사요청서를 재작성(또는 개정)하여 검사를 요청한다.
※ 시공사는 검사요청서 제출 시 해당 작업수행과 관련된 문서(시공계획서: 국토교통부 발행 ‘건설공사에 대한 품질보증계획서 작성 및 운용요령’에 정의된 시공계획서(=작업계획서)를 말함)를 첨부하여 제출할 수 있다.
(8) 감리단은 시공사로부터 검사요청서를 받으면 그 사본을 발주자에 송부한다.
(9) 감리단 및 발주자는 시공사로부터 검사요청서를 받으면 검사요청서상의 내용(Witness Point, Hold Point 등)이 기 승인된 ITP의 내용과 일치하는지 확인한다.
1.3 제2방법: 작업절차서와 ITP를 순차적으로 작성하는 방법(작업절차서를 사전에 승인 받은 후에 그 절차(작업)를 이행할 때마다 ITP를 작성하여 승인을 요청하는 방식)
(1) 수급인은 계약문서(공사시방서 등 포함) 및 동 문서에 명시된 관련 규정, 표준 등을 토대로 품질에 영향을 미치는 모든 공정변수를 포함한 작업절차서(ITP가 포함되어 있지 않음.)를 공종별로 작성하여 공사감독자에게 제출, 검토 및 승인을 받는다(늦어도 해당작업 착수 30일 전까지는 공사감독자의 승인을 받아야 하므로 수급인은 감리단의 검토기간을 고려하여 정해진 기한 내에 승인을 받을 수 있도록 작업절차서를 적기에 제출한다.).
(2) 수급인은 승인된 작업절차서를 토대로 매 작업 시 ITP를 작성하고 공사감독자에게 제출하여 검토, 승인을 받고 검사점을 지정한다.
(3) 공사감독자는 감리 용역계약서 등에 명시된 검사점(W/H Point) 등을 참고하여 수급인의 ITP를 검토 후 만족하면, 검사점을 지정한 후에 ITP를 수급인에게 통보하고 그 내용을 발주자에 보고한다. 공사감독자는 ITP 검토결과가 만족스럽지 못한 경우에 수급인에게 반송하여 ITP 내용이 충실하게 작성되도록 한다.
(4) 수급인은 늦어도 작업예정일 7일 전까지는 ITP가 공사감독자에 의해 승인될 수 있도록 공사감독자의 검토 및 검사점 일정을 고려하여 여유 있게 ITP를 제출한다.
(5) ITP가 공사감독자에 의해 승인된 이후의 적용절차는 제1방법과 동일하다.
※ 수급인은 각 공종별로 전형적인 ITP를 사전에 작성하여 승인을 받은 후에 해당작업 수행시 이용할 수 있다(일반사항 참조).
2. 검사점검표(check list) 작성 및 운용방법
(1) ITP 상의 검사점(입회점: witness point, 필수확인점: hold point)에 입회하여 검사, 시험 또는 점검확인 업무를 수행하는 검사자는 반드시 해당업무 수행에 적합한 점검표(check list)를 작성하여, 그에 따라 공정하고 객관적인 검사, 점검, 확인을 수행하고, 그 결과(품질기록)를 유지한다. 따라서, 시공사 및 감리단의 검사점 입회자 또는 점검확인업무 수행자가 작성하는 점검표는 설계서, 공사시방서, 작업절차서, 품질시스템 문서, 관련 규격 및 표준, 기타 계약문서와 검사자 개인의 기술적 전문지식(경험)에 기초하여 작성한다.
(2) 점검표(check list)의 작성 형식은 시공사, 감리단별로 자체적으로 작성, 운용할 수 있으나 어느 경우든지 최소한 검사자, 작업일시, 작업장소/위치, 적부판정기준, 검사결과부적합 내용, 관련 문서번호, 사용된 계측장비명 등을 포함한다.
(3) 검사점에 입회하여 검사, 시험 또는 점검을 수행한 시공사, 감리단의 검사자 또는 점검자는 각각 검사 또는 점검결과를 점검표에 기록하고 검사자 확인란에 서명하며, 검사 종료 후 검사/점검보고서(별표 6 참조)를 작성, 유지한다.
(4) 검사, 시험, 점검 등과 관련된 ITP, 점검표, 검사/점검보고서, 시험보고서, 발행된 지적서(NCR 등) 등은 품질기록으로 관리해야 한다.
(5) 수급인 및 공사감독자는 아래 두 가지 방법 중 현장 특성에 맞고 품질확보에 보다 효과적이며, 능률적이라고 판단되는 검사점검표 작성방법을 선택하여 적용할 수 있다.
2.2 제1방법: 수급인이 점검표를 작성하여 공사감독자가 이를 검토, 승인하는 방법
(1) 수급인이 ITP를 작성하는 제1방법과 같이 작업절차서 작성 시에 점검표를 동시에 작성하여 공사감독자에게 제출하고 검토, 승인을 받아 두었다가 추후 사용하거나, 제2방법과 같이 작업절차서 등을 토대로 매 검사 시마다 점검표를 작성한 후 공사감독자에게 제출하여 검토 및 승인을 받은 후에 사용한다. 다만, 이 경우는 늦어도 검사예정일(작업예정일) 7일 전까지는 사용코자 하는 점검표에 대해 공사감독자의 검토, 승인을 받아야 한다.
(2) 위와 같이 수급인이 작성한 점검표를 공사감독자가 검토, 승인하는 경우는 그 점검표를 감리원이 동시에 이용할 수 있도록 작성한다. 즉, 점검표의 검사 확인란에 시공사 및 감리단의 검사자가 각각 검사결과를 기록할 수 있도록 검사점검표 서식 (별표 3참조)을 작성한다.
(3) 발주자의 점검, 확인업무 수행자는 자체 점검표를 작성하여 사용한다.
2.3 제2방법: 수급인 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하지 않는 방법
(1) 수급인이 점검표를 감리단과 공동으로 사용치 않는 경우에는 감리단에 점검표의 검토, 승인을 요청할 필요가 없다. 즉, 수급인의 품질검사자는 늦어도 해당 검사를 수행하기 전까지 검사 점검표(별표 4 참조)를 작성하여 소속 부서장의 검토, 승인을 받아 해당 검사에 이용하면 된다.
(2) 위와 같이 시공사가 점검표를 감리단과 공동으로 사용치 않는 경우에, 감리원은 자신이 사용할 검사 점검표(별표 4 참조)를 늦어도 검사수행 전까지 작성하여, 감리단장의 검토, 승인을 받아 검사, 시험 시에 이용한다.
(3) 시공사 및 감리단의 품질검사자는 전형적인 검사 점검표를 사전에 작성하여 부서장의 승인을 받은 후에 반복적으로 검사에 이용(검사일시, 위치 등만 바뀜)할 수 있다.
(4) 발주자는 자체 점검표를 작성하여 사용한다.
별표 1. 검사 및 시험계획서 서식
별표 2. 검사요청서 서식
별표 3. 검사 및 시험 점검표 서식(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)
별표 4. 검사 및 시험 점검표 서식(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하지 않는 경우)
별표 5. 점검표 서식
별표 6. 검사보고서 서식
별표서식
별표 1. 검사 및 시험계획서 서식(A4횡)
검 사 및 시 험 계 획 서
Inspection & Test Plan
검사 및 시험계획서

ITP번호:

ITP NO.

개정번호:

REV.

시공사/공구명:

Constructor/Section

감리단(공구)명:

Supervisor

Page of

공사(작업)명:

Work item(activity)

장소/위치

Location

시 공 사

CONSTRUCTOR

감 리 단(공구)

SUPERVISION CONTRACTOR(SECTION)

작성자(공무담당)

Prepared by

(Const. Manager)

검토자(공사부서장)

Reviewed by

(Const. Manager)

승인자(품질부서장/공사부서장)

Approved by

(Quality Manager or Const. Manager)

검토(감리원/검사점 지정자)

Reviewed by

(Supervisor/Insp. point designator)

승인자(감리공구장)

Approved by

(Supervison sec. Mgr.)

일련번호

Serial

No.

작업공정 및 검사점

Work Item & Inspection Points

적용문서

Applicable

Document

검 사 점

Inspection Witness(W) and Hold(H) Point

비 고

Remarks

시 공 사

CONSTRUCTOR

감 리 단

SUPERMSOR

공사부서

Performed by

품질부서

Verified by

검사자

Inspector
H(Hold Point : 필수확인점) : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점
H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item
W(Witness Point : 입회점) : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우에도 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점
W(Witness Point) : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness
검사및시험계획서(ITP)연결지

ITP Continuation Sheet

ITP번호:

ITP NO.

개정번호:

REV.

시공사/공구명

Constructor/Section

감리단(공구)명 :

Supervisor

Page of

일련번호

Serial

No.

작업공정 및 검사점

Work Item & Inspection Points

적용문서

Applicable

Document

검 사 점

Inspection Witness(W) and Hold(H) Point

비 고

Remarks

시 공 사

CONSTRUCTOR

감 리 단

SUPERVISOR

공사부서

Performed by

품질부서

Verified by

검사자

Inspector
별표 2. 검사요청서 서식(A4종)
검 사 요 청 서
Inspection Request
Page of
발 신

From

수 신

To

검사요청서 번호

(Insp. Request

No.)

검사요청서

작성일자

Date of Issue

검사대상 작업명

Work Item to be

Inspected

위치(공구/장소)

Section/Location

검사요구 일/시

Date/Time to be

Inspected

ITP번호

ITP No.

ITP 개정번호

ITP rev.

작업항목/검사점 일련번호

Serial No. of Work Item/Insp. Point

검사점 종류

Identification of W/H Point

특기사항 (첨부물 등) (Remarks (Attachment, etc.)) :

위의 작업에 대해 (검사 □, 시험 □, 입회점검 □, 기타 □) 요청하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

In connection with the work item, we hereof request your (Inspection □, Test □, Witness □, other □).

년 월 일

Year/Month/Date

◦ ◦ ◦회사 현장대리인 : ◦◦◦ (서 명)

Company Name, Quality Manager : Name (Signature)

전화번호(Tel. No.) : Fax번호(Fax No.):
별표 3. 검사 및 시험 점검표 서식(A4종)
검사 및 시험 점검표
Inspection & Test Checklist
(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)
(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)
검사점검표 번호

Checklist No.

검사요청서 번호

Inspection Request No.

ITP 번호

ITP No.

ITP 개정번호

ITP Rev.

시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor

/

장소/위치

Location

세부작업명

Work Item

검사/시험일자

Date of Insp./Test

점검표작성자

Prepared by

/

검토자

Reviewed By

/

승인자

Approved by

/
일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process/Insp.․Test Item

적용문서

(적부판정기준)

Acceptable Criteria

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

시 공 사

Constructor

감 리 단

Supervisor

*

*
* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.
Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).
검사자(시공사)

Inspected by (Constructor)

검토자(감리원)

Reviewed by (Supervisor)

승인자(감리공구장)

Approved by(Section

Manager of Supervisor)

성명/서명(수결)

Name/Signature

/

/

/

조직/소속명

Company/Position

/

/

/

일 자

Date
검사 및 시험 점검표 연결지
Inspection & Test Checklist Continuation Sheet
검사점검표 번호

Checklist No.

검사요청서 번호

Inspection Request No.

ITP 번호

ITP No.

ITP 개정번호

ITP Rev.

시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor

/

장소/위치

Location

세부작업명

Work Item

검사/시험일자

Date of Insp./Test

일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process/Insp.․Test Item

적용문서

(적부판정기준)

Acceptable Criteria

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

시 공 사

Constructor

감 리 단

Supervisor

*

*
별표 3-1. 검사 및 시험 점검표 서식(A4횡)
검사점검표 번호

Checklist No.

검사요청서 번호

Insp. Request No.

ITP번호/개정번호

ITP No./Rev.

/

시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor

/

장소/위치

Location

세부작업명

Work Item

검사/시험일자

Date of Insp./Test

점검표작성자

Prepared by

/

검토자

Reviewed By

/

승인자

Approved by

/
일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process/Insp.․Test item

적용문서

(적부판정기준)

Acceptable Criteria

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

시 공 사

Constructor

감 리 단

Supervisor

*

*
검사자(시공사)

Inspected by (Constructor)

검토자(감리원)

Reviewed by (Supervisor)

승인자(감리공구장)

Approved by(Section Manager of Supervisor)

성명/서명(수결)

Name/Signature

/

/

/

조직/소속명

Company/Position

/

/

/

일 자

Date
검사점검표 번호

Checklist No.

검사요청서 번호

Insp. Request No.

ITP번호/개정번호

ITP No./Rev.

/

시공사(공구)/감리단명

Constructor/Supervisor

/

장소/위치

Location

세부작업명

Work Item

검사/시험일자

Date of Insp./Test
별표 4. 검사 및 시험 점검표 서식(A4종)
(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하지 않는 경우)
(Supervision Contractor does not review and approve checklists prepared by Construction Contractor)
회사/공구명(Company/Section) : /