TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
1.1.1 궤도공사 일반
(1) 이 기준은 KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에 적용되는, 궤도공사의 ‘공사일반, 관리 및 행정, 자재관리 및 장비취급관리, 품질보증 및 관리, 안전·보건 및 환경관리, 가설공사, 선로기준표 설치, 궤도시설물 준공시 검사와 허용기준, 인계·인수 및 준공’에 적용한다.
1.1.2 적용순서
(1) 설계서, 설계도, 법령해석, 감리자 지시 등이 서로 일치하지 않는 경우에 있어 계약으로 그 적용순서를 정하지 아니한 때에는 다음 순서를 원칙으로 한다.
① 계약서
② 계약일반조건 및 특수조건
③ 공사시방서
④ 설계도
⑤ 산출내역서
(2) 이 기준의 내용과 ‘KCS 10 10 05 ~ KCS 10 10 35까지 기준의 내용’사이에 상호 모순이 있을 경우에는 이 기준의 내용을 우선 적용한다. 그러나 이 기준의 내용과 ‘KCS 47 20 10 ~ KCS 47 20 40 기준의 내용’ 사이에 상호 모순이 있을 경우에는 ‘KCS 47 20 10 ~ KCS 47 20 40 기준의 내용’을 우선 적용한다.
(3) 공사시방서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주자와 협의하여 시행한다.
● 9점법: 화차에 적재된 도상자갈의 양을 측정하기 위하여 9점을 선정하여 높이차에 의한 도상자갈 부피를 측정하는 방법
● 건널목: 철도 선로가 도로와 평면적으로 교차하는 부분으로 도로교통을 용이하게 하기 위하여 궤도부분 또는 선로부지 내를 나무, 콘크리트, 석재 등으로 포장하고 필요에 따라 통행자의 주의를 끌도록 경계표를 설치. 교통량에 따라 보안설비를 하며 그 설비의 종류에 따라 제 1, 2, 3종 등으로 나누며 보안설비로 안전을 보장하기 힘든 경우 또는 도로망 등의 관계로 입체교차로 하는 경우가 있음.
● 고속철도: 열차가 주요구간을 시속 200 km 이상의 속도로 주행하는 철도로서 국토교통부 장관이 그 노선을 지정·고시하는 철도
● 공구: 발주자가 건설공사를 효율적으로 추진하고 관리하기 위하여 일정 구간으로 구분한 공사 구간을 말한다.
● 궤간: 양쪽 레일 안쪽 간의 거리 중 가장 짧은 거리를 말하며, 레일의 윗면으로부터 14 mm 아래지점을 기준으로 함
● 궤도: 레일·침목 및 도상과 이들의 부속품으로 구성된 시설
● 궤도틀림(irregularity of track): 열차의 반복하중에 의해 궤도에 발생하는 궤간, 수평, 방향, 고저, 평면성 등의 틀어짐
● 기본설계 : 예비타당성조사, 기본계획 및 타당성조사를 감안하여 시설물의 규모, 배치, 형태, 개략 공사방법 및 기간, 개략 공사비 등에 관한 조사, 분석의 비교·검토를 거쳐 최적안을 선정하고 이를 설계도서로 표현하여 제시하는 설계업무로서 각종 사업의 인·허가를 위한 설계를 포함하며, 설계기준 및 조건 등 실시설계용역에 필요한 기술자료를 작성하는 것
● 노반: 궤도를 부설하기 위한 토목구조물 및 토공
● 도상: 도상은 레일 및 침목으로부터 전달되는 열차하중을 노반에 넓게 분산시키고, 침목 또는 체결장치를 소정위치에 고정시키는 기능을 하며, 온도에 의한 레일의 좌굴을 방지하고 침목의 종방향력에 저항하는 궤도재료로서 일반적으로 깬자갈 또는 콘크리트가 사용
● 레일(rail): 레일은 열차하중을 직접 지지하며, 차륜이 탈선하지 않도록 유도하여 차량의 안전운행을 확보. 레일은 침목과 도상을 통하여 열차하중을 넓게 노반에 분포시키며, 원활한 주행면을 제공하여 주행저항을 적게 하고, 신호전류의 궤도회로, 동력전류의 통로도 형성하는 역할을 하여 열차를 안전하게 유도하는 궤도의 가장 중요한 재료
● 레일 체결장치(rail fastening device): 레일을 침목 또는 다른 레일 지지구조물에 결속시키는 장치를 레일 체결장치라 함. 레일 체결장치는 레일에 가해지는 각종 부하요소, 즉, 레일 상하방향, 레일 좌우방향, 레일 종방향의 하중 또는 작용력, 여기에 수반된 회전력, 충격력 및 진동에 저항할 수 있어야 함. 레일 체결장치는 좌우레일을 항상 바른 위치로 유지시켜야 하며, 이와 같은 부하요소를 침목, 도상 등 하부 구조에 전달 또는 차단하는 역할을 함
● 레일 축력(axial force): 레일의 길이방향으로 발생하는 힘
● 레일신축: 레일이 온도의 변화에 따라서 신축하는 현상
● 레일신축이음매(rail expansion joint): 신축이음매란 장대레일의 온도상승 및 하강에 따라 발생하는 축력이 허용 좌굴강도를 초과하거나 파단 시 개구량이 허용량을 초과하는 개소에 설치하는 장치
● 본선: 열차운행에 상용할 목적으로 설치한 선로 ((예) 주본선, 부본선)
● 분기기(turnout or switch): 분기기는 열차 또는 차량을 한 궤도에서 타 궤도에 전이시키기 위하여 설치한 궤도상의 설비
● 선로: 차량을 운행하기 위한 궤도와 이를 받치는 노반 또는 인공구조물로 구성된 시설
● 설계도(drawing): 설계도면이라 함은 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도면으로서 공사 목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시해 놓은 도면을 말하며 토지, 구조물, 기타 시설물의 형태, 치수, 내부구조, 기타 내용을 공학적인 표현방법에 의하여 나타낸 그림
● 소음: 소음이란 듣는 사람이 원하지 않는 소리. 즉, 소음은 일반적으로 기계·기구·시설 등의 사용에 따라 발생하는 강한 음, 불쾌한 음, 충격성의 음, 음악감상이나 대화를 하는 음, 주의집중이나 작업을 방해하는 음 등 사람이 원하지 않는 모든 소리라고 정의되며 소음 발생원에 따라 공장소음, 교통소음, 생활소음으로 구분
● 슬랙: 차량이 곡선부를 원활하게 통과하도록 바깥쪽 레일을 기준으로 궤간을 넓히는 것
● 시공기면: 노반을 조성하는 기준이 되는 면을 말하며, 선로 중심선 노반 상면의 높이를 레일면(RL)으로부터 레일높이, 침목두께, 도상두께, 배구구배에 따른 높이 변화량을 감안하여 정한 기준면, 토공, 교량 및 터널의 시공기면은 동일한 높이로 해야 함.
● 시공계획서: 수급인이 공사계약을 이행하기 위하여 공사계약 문서와 도서 및 공사시방서를 숙지한 후 공사착공부터 완공, 준공할 때까지 전체 공정에 대한 공사를 시공할 시공계획서를 말함.
● 실시설계: 기본설계의 결과를 토대로 시설물의 규모, 배치, 형태, 공사방법과 기간, 공사비, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교·검토를 통하여 최적안을 선정하여 시공 및 유지관리에 필요한 설계도서, 도면, 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서 등을 작성하는 것
● 열차: 동력차에 객차 또는 화차 등을 연결하여 본선을 운전할 목적으로 조성한 차량
● 유효장: 인접 선로의 열차 및 차량 출입에 지장을 주지 아니하고 열차를 수용할 수 있는 해당 선로의 최대길이
● 임시선: 기존 운행선과 인접하여 시설물 또는 선로를 건설할 경우 운행열차의 안전을 확보하고 철도 운영자의 열차운행의 지장을 최소화하기 위하여 일정기간 임시적으로 기존선을 변경하여 사용하는 선
● 자갈궤도: 도상구조에 깬자갈을 사용하는 방식의 궤도구조
● 장대레일: 레일을 연속으로 용접하여 한 개의 길이가 200 m 이상으로 구성된 레일
● 장대레일 재설정: 부설된 장대레일의 체결장치를 풀어서 응력을 제거한 후 다시 체결함을 말함.
● 전진기지: 철도 시설물을 건설하기 위하여 장비를 유치하고 궤도재료를 보관, 가공하여 현장으로 운반하기 위한 장소
● 절연이음매(insulation joint): 레일과 이음매판의 볼트 주위 및 유간에 직접 파이버(fiber) 또는 합성수지(plastic) 및 기타의 재료로 된 절연재를 삽입하여 전기를 절연시키는 이음매
● 접속구간 또는 접속부: 교량과 토공 또는 터널과 토공과 같이 노반상태가 변화하는 구간이나 유도상궤도와 무도상궤도와 같이 궤도구조 형식이 변화하는 구간
● 정거장: 여객 또는 화물의 취급을 위한 철도시설 등을 설치한 장소[조차장(열차의 조성 또는 차량의 입환을 위하여 철도시설 등이 설치된 장소) 및 신호장(열차의 교차 통행 또는 대피를 위하여 철도시설 등이 설치된 장소)을 포함]
● 좌굴: 레일의 온도상승에 의해 레일이 휘는 현상
● 진동: 진동이란 질점 또는 물체가 외력을 받아 평형위치에서 반복 운동하는 현상. 진동에는 주기운동과 불규칙으로 운동하는 비주기 운동으로 나눌 수 있음. 일반적으로 기계나 구조물은 질량, 강성, 감쇠가 분포된 계로써, 질량과 강성은 물체가 정적인 평형위치를 중심으로 진동하는 원인이 되며, 감쇠는 시간이 경과함에 따라 진동이 소멸되는 원인이 됨
● 차량: 선로를 운행할 목적으로 제작된 동력차·객차·화차 및 특수차
● 차막이: 열차 또는 차량이 과주 또는 일주하는 것을 방지하기 위하여 궤도의 종단에 설치하는 설비
● 철도: 전용 용지에 토공, 교량, 터널, 배수시설 등 노반을 조성하여 그 위에 레일, 침목, 도상 및 그 부속품으로 구성한 궤도를 부설하고 그 위를 기계적, 전기적 또는 기타 동력으로 차량을 운행하여 일시에 대량의 여객과 화물을 수송하는 육상 교통기관
● 침목(sleeper or tie): 침목은 레일을 소정위치에 고정시키고 지지하며, 레일을 통하여 전달되는 하중을 도상에 넓게 분포시키는 역할
● 캔트(cant): 차량이 곡선구간을 원활하게 운행할 수 있도록 안쪽 레일을 기준으로 바깥쪽 레일을 높게 부설하는 것
● 콘크리트궤도: 도상구조에 콘크리트를 사용하는 방식의 궤도구조로서 ‘사전제작 콘크리트궤도’와 ‘현장타설 콘크리트궤도’ 등을 말함.
● 하중: 구조물 또는 부재에 응력이나 변형의 증감을 일으키는 전체의 작용력
● 하화: 자동차 및 화차에 적재된 화물을 내리는 작업
● 관리본: 개정, 추록 및 삭제 내용을 지속적으로 관리함으로써 항상 최신본이 유지될 수 있도록 관리번호를 부여한 문서
● 절차서: 어떤 활동 또는 프로세스를 일관성 있게 수행하기 위한 작업방법, 결과 측정 방법 등을 포함시켜 기술한 문서
● 품질관리: 대상 품목이 이용과정에서 제 기능을 충분히 발휘할 것이라는 확신을 제공하기 위한 계획적이고 체계적인 제반 활동으로 품질요구 사항이 충족되는 것이라는 신뢰 제공
● 품질관리계획서: 품질에 관련된 제반업무가 조직적이고 체계적으로 수행될 수 있도록 수립된 품질관리계획을 기술한 문서
● 품질방침: 품질에 관련된 제반 업무를 조직적이고 체계적으로 수행하기 위하여 조직의 최고 경영책임자가 공식적으로 표명한 품질목표에 대한 전반적인 의지와 방향
● 품질관련 문서: 절차서, 지시서, 도면 등 품질에 영향을 미치는 업무를 지시하거나 품질요건을 규정한 문서
● 품질기록: 품질관련 업무의 객관적 증거를 제시하는 완성된 서류
● 품질시스템절차서: 품질관리계획을 실행하기 위한 조직, 책임, 절차, 공정, 자원 등을 체계적, 계획적으로 기술한 문서
1.4 법령 우선 준수
(1) 수급인은 이 기준을 포함한 설계서의 내용이 대한민국 법령과 상호 모순될 경우에는 그 사실을 지체없이 발주자에 보고하고 대한민국 관련 법령에 의거하여 즉시 시방서의 변경을 요청하고 발주자는 즉시 이를 승인한다.
1.5 공사일반
1.5.1 수급인의 책무
(1) 설계서 검토
① 수급인은 공사착수 전에 설계서를 면밀히 검토하고, 설계서 상의 내용이 불분명하거나 설계서의 오류, 누락 및 설계서 간의 상호 모순 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 검토하여 조치를 한다.
② 수급인은 공사착공과 동시에 설계서의 내용이 공사현장 여건에 적합한지를 확인하여 이상 유무를 즉시 공사감독자에게 보고한다. 특히, 주요 자재의 반입시기 등을 검토하여 설계서의 누락, 오류, 기초적인 구조 안전성 등의 이상 유무를 확인하여 그 결과를 공사감독자에게 보고한다.
③ 수급인은 설계서 검토 결과, 아래와 같은 경우가 있을 때에는 검토의견서를 공사감독자에게 제출하고 발주자의 해석 또는 지시를 받은 후에 공사를 시행한다.
가. 하자 발생이 우려되는 경우
나. 공사계약일반조건의 설계변경 사유에서 규정된 설계변경 사유 및 계약기간 연장사유 외에 설계변경사유 및 공사기한 연기사유가 있는 경우
④ 수급인이 공사감독자에게 통지하지 아니하거나 공사감독자의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 시공한 공사에 대해서는 인정하지 않는다. 또한, 수급인이 임의로 시행한 공사에 대하여 공사감독자의 원상복구나 시정 지시가 있는 경우에는 수급인 부담으로 즉시 이를 이행한다.
(2) 법령의 준수
① 수급인은 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수한다.
② 수급인은 자신이나 그의 고용인이 관련 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 민·형사상의 책임을 져야한다.
(3) 제 규정 준수
수급인은 발주자가 제정한 제 규정 및 절차서/지침서에서 당해 공사와 관련된 해당 내용을 숙지하고, 이를 준수하며, 관련 내용이 서로 상충하는 경우에는 규정, 절차서, 지침서 순으로 적용한다.
1.5.2 설계변경
(1) 설계변경 사유
설계변경은 다음에 해당하는 경우로서 발주자가 승인하였을 경우에 한하여 한다.
① 국가계약법상 공사계약 일반조건(설계변경 등)에 해당되는 경우
② 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우
③ 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우
④ 새로운 기술·공법 사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저할 경우
⑤ 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등
(2) 변경요청 서류
설계변경 요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 이 기준의 1.7(21)에 따른다.
(3) 새로운 기술·공법에 의한 설계변경
① 새로운 기술·공법에 의한 설계변경을 요청하고자 할 때에는 최소한 다음의 자료를 첨부한다.
가. 전체공사 개요, 당초 공법과 새로운 기술·공법 내용에 대한 장단점 비교표
나. 새로운 기술·공법 내용에 따른 구조적 안정성 검토서, 세부시공계획, 세부공정계획, 품질관리계획, 안전관리계획, 유지보수 및 시공을 감안한 자재공급계획
다. 당초 공법과 새로운 기술·공법 내용의 세부공사비 및 유지관리비 내역 비교
라. 새로운 기술·공법 내용의 사용으로 인한 공사의 유지관리 및 운영비용 등에 미치는 영향의 예측
마. 기타 새로운 기술·공법 내용의 사용을 판단하는 데 필요한 자료 및 국가계약법상 공사계약일반조건에 규정된 서류
② 새로운 기술·공법 내용의 사용이 승인되면 수급인은 이러한 기술·공법 내용에 관한 자료를 발주자에게 제출하며 제출된 자료에 대하여 발주자가 복사, 배포할 수 있는 권리를 인정한다.
1.5.3 공사기한 연기
(1) 연기 요청일 수
수급인은 국가계약법상 공사계약 일반조건에 따라 계약기간의 연장을 발주자에게 요청할 수 있고 다음의 경우에 한하여 발주자의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.
① 공사기간 중 강우일 수가 평균 강우일 수보다 많을 때
② 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때
③ 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때
④ 설계도서 내용에 대한 민원제기 등으로 설계변경이 불가피한 경우 또는 공사가 지연될 경우가 있을 때
⑤ 보상협의, 관계 기관협의 지연 등으로 공기 연장이 불가피할 때
⑥ 기타 계획변경 등 발주자의 사정 변경으로 공기 연장이 불가피할 때
공사기한 연기 요청 시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 이 기준의 1.7(21)에 따른다.
1.5.4 기성량 조정
(1) 발주자에서 지정한 검사원이 검사한 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 공사 기성금을 지불할 수 있다.
1.5.5 현장인력 및 전문기술자의 배치
(1) 수급인은 공사계약이 체결되면 건설산업기본법 시행령의 건설기술자, 건설기술 진흥법 시행규칙에 의한 건설기술자 및 산업안전보건법 시행령에서 규정한 안전관리자를 현장에 배치하여 사전에 발주자의 승인을 받아야 한다.
1.6 관리 및 행정
1.6.1 공사관리 및 조정
(1) 현장대리인의 업무
① 수급인이 해당 공사를 위하여 지정·배치한 현장대리인은 현장에 상주한다. 다만, 당해 공사의 전부 또는 일부가 발주자의 사유로 인하여 착공이 지연되거나 중지되는 기간 동안의 현장상주 여부에 대하여 발주자의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니 하다.
② 현장대리인은 공사감독자의 명령과 지시를 받아야 한다.
(2) 공사감독자의 업무
① 공사감독자는 계약된 공사의 수행과 품질 확보 및 향상을 위하여 수급인, 현장대리인, 현장요원에 대하여 관련 법규 및 계약문서가 정하는 범위 내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 한다.
② 공사감독자가 수급인에 대하여 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정지시 및 이행촉구 등은 구두로 할 수 있다.
③ 공사감독자가 발행한 업무지시서는 문서와 동일한 효력을 갖는다.
④ 공사감독자가 발행한 업무지시서에 대하여는 수급인이 이를 조치하고 그 결과를 서면으로 보고한다. 공사감독자는 조치 결과가 미흡하다고 판단되는 경우에 필요한 추가 조치를 취할 수 있으며, 수급인은 이에 따른다.
⑤ 공사감독자 경유
수급인 및 현장대리인이 발주자에 통지 또는 제출하는 서류 중 당해 공사와 관련된 모든 서류는 공사감독자를 경유한다.
⑥ 공사의 일시 정지
공사감독자는 다음의 경우 공사 시공의 전부 또는 일부를 중단시킬 수 있다.
가. 국가계약법상 공사계약 일반조건에 해당하는 경우
나. 공사의 이행이 계약내용과 일치하지 아니하는 경우
다. 공사의 전부 또는 일부의 안전을 위하여 공사의 정지가 필요한 경우
라. 기후조건 또는 천재지변으로 인한 부실시공이 우려되는 경우
마. 기타 발주자의 필요에 의하여 계약담당공무원이 지시하는 경우
(3) 사전조사
① 수급인은 설계서의 내용과 현장을 확인하여 이상 유무를 검토하며, 현장여건 등 본 공사와 관련된 제반 사항을 철저히 조사하여 시공 과정에서 발생될 것으로 예상되는 문제점과 대책을 공사감독자에게 보고한다. 공사시행 중에 조사 불충분으로 인한 공기지연, 비용증감에 대하여는 수급인이 책임진다.
② 수급인은 필요시 구조물 및 부대시설 등 해당 공종의 공사착수 전에 관계기관 및 지역 주민대표, 현장대리인, 공사감독자 등으로 구성된 합동회의를 개최하여 구조물의 위치, 규격 등 설계서 내용의 적합 여부를 조사한다.
③ 수급인은 노반공사 단계에서 설치한 측량기준점 및 설계도면과 실제 현장의 이상 유무를 확인하기 위하여 노반구조물 인계 · 인수 절차에 따라 합동 확인 측량을 실시한 후 기준점을 인수받아 공사완료 시까지 이 기준점을 보호, 관리한다.
(4) 공사수행
① 수급인은 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하며, 계약문서에 근거한 공사감독자의 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 시정, 이행 조치 후 공사감독자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받는다.
② 수급인은 설계서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시 이를 이행한다.
③ 수급인은 공사기간 중 주변 건조물 및 기타의 변형이 예상될 때에는 공사착수 전에 그 상황을 파악할 수 있는 자료와 보호대책을 수립하여 공사감독자에게 제출 후 승인을 받아 시행하고, 공사 시공 중 변형이 생길 때에도 그 변형 사항을 확인할 수 있는 자료를 수시로 공사감독자에게 제출하며, 인근 건조물 기타 제3자에게 피해가 우려되거나 있을 경우에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 공사감독자와 협의하여 후속 조치를 취한다.
④ 수급인은 건설공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 각종 검사 및 점검에 성실히 응해야 하며, 이에 따른 시설물의 출입, 문서의 열람 및 제출 요구, 시정 지시를 즉시 이행하고, 특별한 사유가 없는 한 이를 이유로 공사 기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.
⑤ 수급인은 다음과 같은 중대 결함을 인지하였을 때 공사감독자에게 구두로 즉시 보고하고, 해당 절차에 따라 7일 이내에 결함 내용, 기술적 검토 결과 및 조치계획 등을 문서로 작성하여 발주자에게 제출한다.
가. 사업품질시스템(현장 품질관리 계획서) 이행상의 주요 결함(다만, 통상적인 부적합 사항은 제외)
나. 설계도서상의 상호 불일치 및 건설을 위해 승인된 설계서상의 주요 결함으로써 KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에 명시된 기준과 상충되는 사항
다. 시공 중인 구조물 혹은 기자재의 손상으로 인해 광범위한 평가, 재설계 및 수리가 요구되는 사항
⑥ 수급인은 국가계약법상 공사계약 일반조건에 따라 공사를 일시 정지한 경우 또는 이 기준의 2.1.1,(8)에 따라 공사를 중단한 경우에는 공사 중단으로 인하여 공사 목적물의 품질이 저하되지 않도록 기시공부분 및 가설재 등을 보호하고 관리한다.
⑦ 수급인은 공사 시공과정을 알 수 있도록 공사시행 전·중·후의 과정을 기록사진과 동영상 등으로 관리한다.
⑧ 기타 여기에서 제시되지 아니한 사항은 KCS 10 10 05(1.10.1) 에 따른다.
(5) 책임 한계
① 수급인은 공사감독자가 서면으로 공사를 인수하기 전까지 공사 구간을 보호한다. 수급인은 공사가 완료되어 공사기간이 아닐지라도 그 공사의 모든 부분이 재해 또는 기타 원인에 의해 손상을 입지 않도록 필요한 예방조치를 강구한다.
② 수급인은 그 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구, 보수를 완료한다. 이에 소요된 비용은 수급인의 태만이나 과실이 없는 경우를 제외하고 과실이 있는 경우 수급인이 부담한다.
③ 수급인은 수급인이 보관하고 있는 발주자 소유의 기자재 및 장비 등을 분실 또는 손괴한 경우에 발주자가 정한 기한 내에 변상 또는 원상 복구한다.
④ 수급인은 공기가 연장되는 경우에도 공사구간을 관리할 책임이 있으며, 적절한 방호대책 등 공사구간에서의 피해를 방지하기 위하여 필요한 예방조치를 취한다.
⑤ 기타 여기에서 제시되지 아니한 사항은 KCS 10 10 05(1.7)에 따른다.
(6) 공사구간의 우선 사용
① 발주자는 궤도공사의 완전준공 이전에 당초 공사계약 조건 또는 수급인의 공정계획의 변경에 따라 상호 협의하여 후속공사의 일부 공종을 시공할 수 있다. 그러나 이러한 공사구간의 우선 사용으로 해당 공사에 대한 수급인의 책임, 의무, 계약조건의 규제가 경감되거나 면제되는 것은 아니다.
② 수급인은 공사감독자의 지시에 따라 완전준공 이전에 우선 사용된 구간에서 잔여공사를 수행할 경우에는 후속공사의 통행편의를 최대한 협조한다.
③ 우선 사용된 공사구간에서 궤도의 손상 원인이 후속공사에 있거나 천재지변이 있는 경우를 제외하고는 수급인의 부담으로 손상 부분을 보수한다.
(7) 응급조치
① 수급인은 시공기간 중의 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 공사감독자의 의견을 들어 필요한 조치를 취한다.
② 공사감독자는 재해방지 또는 기타 시공상 부득이한 경우에는 수급인에게 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 수급인은 즉시 이에 응해야 한다. 다만, 수급인이 요구에 응하지 아니할 경우 발주자의 지시로 제3자가 시행한 응급조치에 대한 소요 비용은 수급인이 즉시 지불한다.
③ 상기의 ①, ②의 조치에 소요된 경비에 대하여는 감독자가 인정하는 경우에 한하여 관련 법규에 준용하여 처리할 수 있다.
④ 하자보수 기간 중에 발생하는 하자에 대하여 발주자로부터 보수 또는 수리의 요구가 있을 경우에 수급인은 지체없이 그 요구에 응한다. 다만, 수급인이 요구에 응하지 아니한 경우, 발주자의 지시로 제3자가 시행한 보수 및 수리에 대한 비용은 수급인이 즉시 지불한다.
(8) 동절기 공사
동절기 공사기간에는 물을 사용하는 공사와 기온저하로 인하여 시공품질 확보가 어려운 공종은 공사를 중단한다. 다만, 다음과 같은 경우에는 그러하지 아니 하다.
① 공사감독자로부터 공사를 계속하라는 지시가 있어 품질관리가 가능하다고 판단되는 경우
② 수급인이 부득이한 사유로 공사를 계속할 경우
다만, 동절기 공사로 인하여 시공품질의 저하 및 안전사고 등의 발생을 충분히 예방할 수 있도록 동절기 공사 시행방안을 수립하여 공사감독자의 승인을 받은 후에 공사를 계속한다. 수급인은 이 기간 동안의 공사 시행이 원인이 되어 발생하는 공사물의 잘못에 대한 보강작업, 재시공 및 하자보수에 대한 책임을 진다.
(9) 공사장 관리
① 차량통행을 위한 도로의 유지관리
가. 수급인은 기존 도로를 개량할 경우 별도의 규정이 없는 한 차량이 통행할 수 있도록 도로를 개방한다. 그러나 시방서에 명시되어 있거나 공사감독자의 승인을 얻은 경우에는 우회도로를 개설하거나 일부 도로 폭을 확장하여 차량을 우회시킬 수 있다.
나. 수급인은 차량통행을 원활히 할 수 있도록 하며, 방호울타리, 경고표지, 시선유도 표지 등을 설치하고, 신호원을 배치하여 공사 작업장의 시설을 보호하고 이용자의 안전을 위하여 필요한 조치를 취해야 한다.
다. 수급인은 통행이 금지된 도로에는 필요한 차단시설 및 야간용 조명시설 등을 갖추어야 한다.
라. 수급인은 작업이 통행차량에 지장을 초래한다고 판단할 때에 그 작업 지점의 전방에 경고 표지판을 설치하며, 공사장이 기존 도로와 교차할 경우에는 교차로 사이의 공사 도로상에 적어도 두 개 이상의 경고 표지를 설치한다.
마. 수급인은 안전운행을 위하여 가도나 횡단보도를 설치하고 지속적으로 유지관리하며, 또한 비산·먼지 등이 발생하지 않도록 한다.
바. 수급인은 동절기 공사 등으로 공사가 중지되었을 경우에도 차량의 안전 통행을 위하여 도로여건에 따른 가설물 및 안전시설을 설치하고 유지관리를 한다.
사. 수급인이 규정에 따라 공사구간 도로의 유지관리를 적절히 이행하지 않을 경우, 공사감독자는 즉시 수급인에게 시정토록 통보하고, 수급인이 통보를 받은 후 신속히 시정하지 않으면 즉시 유지관리를 제3자에게 대행시킬 수 있으며, 이때 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.
② 차량 통행을 위한 노반의 유지관리
가. 토목공구로부터 인계를 받은 노반상에는 원칙적으로 자동차의 통행을 금한다. 다만, 화물자동차에 의한 제2궤도 바닥자갈 운반 등 궤도공사를 위해 불가피한 경우에 강화노반 상면에 손상이 발생하지 않도록 조치 후 통행을 허락할 수 있다.
나. 수급인은 가와 같이 차량의 통행을 허락할 경우에 안전운행이 가능하도록 방호울타리, 경고표지, 시선유도 표지 등 안전 표지류를 설치하고, 안전관리원을 배치하여 공사작업장을 보호하고 이용자의 안전을 위하여 필요한 조치를 취해야 한다.
다. 수급인은 필요에 따라 필요한 차단시설 및 야간 조명시설 등을 갖추어야 한다.
라. 수급인은 작업 중 발생할 수 있는 비산·먼지 및 소음 진동으로 주변에 피해가 발생하지 않도록 유지 관리한다.
(10) 지중 발굴물
① 공사현장에서 수급인 또는 그의 고용인이 발견한 모든 가치 있는 화석, 금전, 보물, 기타 문화재와 지질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 발주자의 위탁에 의하여 발견한 것으로 간주하여 물품의 값을 지불하지 않으며, 발주자가 당해 매장물의 발견자로서 권리를 보유하고 관계 법령이 정하는 바에 의하여 처리한다.
② 문화재 조사를 위하여 공사가 지연되었을 때에는 발굴에 필요한 공사기간 연장을 인정하며, 수급인은 발굴에 따른 진입로 개설 및 수목 제거 등에 협조한다.
③ 수급인은 공사 중 문화재 보호에 주의해야 하며, 공사 중 문화재를 발견하였을 때에는 즉시 공사감독자에게 보고하고 그 지시를 따른다.
(11) 하도급
① KCS 10 10 05(1.13)에 따른다.
② 하수급인에 대한 교육실시
수급인은 계약문서의 조건과 발주자의 지시, 승인 협의로 결정된 사항 및 안전 확보에 관련된 제반 사항에 대하여 하수급인에게 철저히 주지시켜야 한다.
(12) 관련 기준 등의 비치
수급인은 공사의 원활하고 신속한 추진 및 적정한 품질관리를 위하여 현장 사무실 또는 현장 시험실에 아래의 관련 기준 등을 상시 비치한다.
① 공사와 관련한 계약문서 사본 일체
② 관련 사급자재 구입계약서 및 시방서
④ 국토교통부에서 작성한 관련공사 표준시방서
⑤ 적격심사서류
⑥ 당해 건설사업과 관련하여 관련 법규에서 요구하는 비치서류
⑦ 기타 이 기준의 각 항에 명시되어 있는 서류 등
(13) 검사 불합격시 조치사항
① 준공검사 결과 불합격이 될 경우에 수급인은 불합격 내역에 대하여 재시공, 보수 또는 보강작업하며, 그 후 공사감독자의 확인을 받아 재검사신청서를 제출한다.
② 재시공 등에 소요된 모든 비용 및 기간은 수급인의 귀책사유로 간주한다.
(14) 공사협의 및 조정
수급인은 당해 공사와 관련된 다른 공사의 수급인들과 상호 간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 관련 공사(노반, 전차선, 신호공사 등)와의 종합적인 인터페이스를 고려하여 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 공사착수 전에 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행한다.
(15) 공정관리
① 공사착수 회의
수급인은 공사착수 회의를 개최하며, 관련 공종별 공사를 위한 사전준비, 공사 진행방법 등에 대하여 상호 협의·조정한다.
② 공사감독자
공사감독자는 필요하다고 인정될 경우, 수급인, 하수급인, 공사와 관련된 자와 합동으로 공정과 관련된 시공자 회의를 개최할 수 있으며, 수급인은 공정회의를 효율적으로 진행하는 데에 필요한 공정추진현황, 향후 시공계획 등 필요한 사항을 공사감독자의 지시를 받아 준비한다.
③ 통합정보시스템 운용에 따른 공사관리
공사감독자 및 수급인은 발주자에서 운영 중인 통합정보시스템을 적용하여 자료 및 내역관리, 공정관리, 개소별 실적 및 품질관리를 한다.
1.7.1 공무행정 및 제출물
(1) 서류비치 및 제출
① KCS 10 10 10(1.2)에 따른다.
② 수급인은 공무행정서류 중 상시 비치를 요하는 서류는 건설공사 중에 발주자가 수시로 열람할 수 있도록 현장사무소, 현장시험실 또는 해당 업무가 수행되는 장소에 항상 비치한다.
(2) 제출물의 작성과 제출절차 등
① 작성 및 확인
가. KCS 10 10 10(1.3.1)에 따른다.
나. 수급인은 KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에 명시되어 있는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용에 대하여 발주자에게 추가로 청구할 수 없다. 다만, 계약문서에 비용이 계상된 경우에는 예외로 한다.
② 규격 등
가. 서류의 규격은 정부 또는 발주자의 지정 양식을 제외하고는 수급인이 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 작성 제출한다.
나. 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류는 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.
③ 추가 요구 및 변경
공사감독자는 공사의 원활한 진행 등을 위하여 제출물에 관하여 제출 부수의 추가, 제출 시기의 변경 또는 KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록·유지를 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.
④ 기타 여기에서 제시되지 아니한 사항은 KCS 10 10 10에 따른다.
(3) 공사착수계
① 수급인
수급인은 공사에 관한 공사착수계를 발주자에 제출하고 계약서 내용대로 이행한다. 다만, 발주자가 착공시기를 별도로 지정하는 경우에는 이에 따라야 한다.
② 제출서류
가. 공사착수계(별지 제1호 서식)
나. 현장대리인계(별지 제2호 서식)
다. 위임장(현장대리인)
라. 현장대리인 국가기술자격증 사본
마. 현장대리인 경력증명서(건설기술 진흥법 시행규칙의 규정에 의한 서식)
바. 현장대리인 재직증명서
사. 철도기술담당 및 안전, 환경, 품질책임자의 지정계, 재직증명서 및 경력증명서
아 품질시험 요원의 지정계, 재직증명서 및 경력증명서
자. 수급인 현장사무소 조직 또는 기구표
차. 공사예정 공정표
카. 품질관리 계획서 제출: 레일용접관리 계획서 등 품질관리 계획서를 사전에 제출한다.
③ 제출시기 및 부수
최초 계약일로부터 15일 이내에 당해 공사 착수 3일 전까지, 3부를 공사감독자에게 제출한다.
(4) 품질관리 조정회의 관련
① 수급인은 발주자 공사계약 특수조건(품질관리 활동)에 따라 계약문서에 관련된 품질관련 요건에 대한 품질시스템 수립 및 이행, 기타 계약 내용 이행계획 등을 사전에 협의, 조정 및 확정하기 위하여 계약체결 후 30일 이내에 품질관리 조정회의를 개최한다.
② 품질관리 조정회의 후에는 그 결과에 대하여, 수급인과 발주자 품질부서의 장이 합의·서명 날인한 회의록 사본 3부를 회의 개최일로부터 7일 이내에 발주자에게 제출한다.
(5) 설계서 검토 및 사전조사 보고서
수급인은 건설기술 진흥법 시행규칙, 이 기준의 1.1.5(1) 및 2.1.1(3)에 따라 설계서 검토 및 사전조사 보고서를 작성하여 공사 착수 전까지 3부를 공사감독자에게 제출한다.
(6) 시공일반계획서
① 수급인은 품질관리 조정회의 결과 및 당해 건설사업과 관련하여 법규에서 요구하는 사항, 설계서 및 현장조사 등을 고려하여 당해 공사 전반에 관한 계획을 수립하여 공사감독자에게 제출, 승인을 받는다.
② 시공일반계획서는 계획의 이행을 구체적으로 수립·시행하며, 관리본을 보관한다.
③ 시공일반계획서에는 다음 사항이 포함된 당해 건설사업 전반에 대한 개괄적인 계획이 수립한다.
가. 조직, 품질관리/품질시험 계획
나. 안전/환경관리 계획
다. 공정/공사비관리 계획 및 공정표
라. 기자재수급 계획
마. 인력/장비수급 계획
바. 민원사항처리 계획
사. 기타 관련 조직 간 인터페이스 관리, 시공 상세도를 포함한 주요 문서제출 계획 등
④ 제출시기 및 부수: 품질관리계획서 제출 시, 3부
(7) 품질시스템 문서
① 품질관리계획서
가. 수급인은 건설공사의 품질확보를 위하여 이 기준의 4.1.3 및 4.1.6에 따라 품질관리계획서를 작성하여 3부를 최초 계약일로부터 60일 이내에 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
나. 발주자는 수급인이 제출한 위 가.의 계획에 대한 내용을 검토하여 보완할 사항이 있는 경우에 수급인에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.
② 품질시스템 절차서
수급인은 품질관리계획을 실행하기 위한 조직, 책임, 절차, 공정, 자원 등을 체계적, 계획적으로 기술한 문서인 품질시스템 절차서를 작성하여 최초 계약일로부터 60일 이내에 3부를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
③ 작업절차서
가. 수급인은 이 기준의 4.1.6에 따라 대상 공종에 대한 작업절차서를 작성하여 공사감독자에게 제출, 승인을 받아야 한다.
나. 작업절차서는 다음 사항을 포함한다.
(가) 목적
(나) 적용범위
(다) 참조문서
(라) 책임사항
(마) 용어정의
(바) 일반사항
(사) 작업절차
(아) 품질기록(품질확인서 서식 등)
(자) 업무 흐름도 등
다. 제출시기 및 부수: 해당 공종의 공사 착수 30일 전까지, 승인본(관리본) 2부
④ 검사 및 시험계획서(ITP), 검사요청서
가. 수급인은 이 기준의 4.1.6 및 ‘부록1-ITP 및 점검표 작성·운용지침’에 따라 해당 작업에 대한 검사 및 시험계획서, 검사요청서를 작성하여 공사감독자에게 제출, 승인을 받아야 한다.
나. 제출시기 및 부수
(가) ITP : 작업절차서 제출 시(작업절차서에 포함) 또는 해당 공종의 공사 착수 7일 전까지(작업절차서에 미포함), 승인본 2부
(나) 검사요청서: 검사 및 시험을 실시할 대상 작업 착수 3일 전까지, 2부
⑤ 시공계획서
가. 수급인은 시공계획서를 작성하여 해당공종 공사 착수 전에 공사감독자의 승인을 받아야 하며, 공사감독자의 승인을 받아 공사의 진도에 맞추어 분할할 수 있다.
나. 시공계획서는 시공일반 계획서 및 작업절차서에 따른 단위 작업의 시행에 수반되는 가변적인 요소의 운영계획을 포함한 작업계획서 형식으로 작성한다.
다. 시공계획서에는 다음 사항을 포함한다.
(가) 작업 공정표
(나) 안전관리 계획
(다) 환경관리 계획(비산먼지 방지 등)
(라) 소요장비, 인원, 자재 등의 투입 및 운용계획
(마) 우천 시에 대비한 계획
(바) 야간작업 시 조명 계획
(사) 기타 당일 작업 시행에 수반되는 특수 상황에 대비한 가변적인 제반 요소의 운영계획
(아) 재해대비 방안
라. 제출 공사
이 기준의 각 항에 따른다.
마. 제출시기 및 부수 : 검사요청서 제출 시, 승인본 2부
⑥ 수급인
수급인은 상기의 품질시스템에 관한 문서 외에 다음의 품질관련 문서를 공사감독자에게 제출한다.
가. 품질검사 계획: 해당연도 1월 말까지, 2부
나. 품질검사보고서: 품질검사 후 30일 이내, 2부
다. 각종 지적서(부적합사항 보고서 등): 월간 진도보고 시 사본 첨부
라. 교육훈련실적: 월간 진도보고시 사본 첨부
마. 품질경향분석보고서: 공사감독자 요구 시
바. 품질기록목록: 공사감독자 요구 시 및 예비준공 검사 시
사. 기타: 품질관리 조정회의에서 합의된 사항(회의록)에 따름
(8) 환경관리계획서
수급인은 환경관리계획서 작성 시 발생품처리계획서, 폐기물처리계획서(폐기물 배출자 신고 등)를 명시하며 관련 법령에 당해 공사에 해당되는 사항이 있을 경우에 아래와 같이 조치한다.
① 환경영향평가 협의 내용 관리대장
가. 수급인은 환경영향평가법에 따라 별지 제3호 서식과 같이 관리대장을 작성하여 현장에 비치하고 협의 내용 관리책임자를 지정하여 이행현황을 기록·관리한다.
나. 협의 내용 관리책임자를 지정한 경우 또는 변경 시에는 별지 제4호 서식과 같이 작성하여 지정 또는 변경 시 10일 이내에 2부를 공사감독자에게 제출한다.
② 사업착공 등의 통보
수급인은 환경영향평가법에 따라 사업착공·준공 및 공사 중지(3개월 이상)의 사유가 발생하면 별지 제5호 서식과 같이 작성하여 사유발생일로부터 14일 이내에 2부를 공사감독자에게 제출한다.
③ 환경영향조사 결과보고서
수급인은 환경영향평가법에 따라 공사착수 후에 발생될 수 있는 환경영향으로 인한 주변 환경의 피해를 방지하기 위하여 별지 제6호 서식에 따라 평가 항목별로 조사하고 그 결과에 대하여 조사 연도 다음 해 1월 10일까지 4부를 공사감독자에게 제출한다.
④ 환경피해보고서
수급인은 환경피해 발생 시 별지 제7호 서식에 의거 환경피해보고서를 작성하여 공사감독자에게 즉시 제출한다.
(9) 안전관리계획서
수급인은 건설기술 진흥법 시행령 및 건설기술진흥법 시행규칙에 의거 안전관리 계획을 수립하고 당해 공사 착수 전까지 2부를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
(10) 확인측량보고서
① 수급인은 책임감리업무 수행지침서, 발주자 ‘철도건설 측량지침’, 이 기준의 2.1.1(3) 및 7에 따라 확인측량을 실시하고, 확인측량보고서 및 성과품 2부를 당해 공사 착수 전까지 공사감독자에게 제출한다.
② 확인측량보고서에는 다음 사항을 포함한다.
가. 일반 기준점 성과〔보조기준점 위치, 거리, 표고〕
나. 측량시 발생한 문제점 및 처리 내용
다. 기타 공사감독자가 요구하는 사항
(11) 계약자 공정표(CWS: Contractor Working Schedule)
① 수급인은 발주자가 제공하는 관리기준 공정표(IPS: Integrated Project Schedule)의 일정 범위 내에서 계약자 공정표를 작성하여 착공신고시 발주자의 승인을 받아야 하며, 보완사항이 발생할 때에는 발주자의 요구일로부터 10일 이내에 다시 제출한다.
② 계약자 공정표 등급 구조는 전체계약 기간에 대한 총체 공정표와 당해 연도의 사업비에 대한 연간 공정표로 구분되며, 연간 공정표는 총체 공정표에서 당해 연도 시행분을 발췌한 일부분이며 공정표 운영의 기본은 총체 공정표이다.
③ 수급인은 발주자가 사용하고 있는 공정관리 전산프로그램과 전자데이터 전환 시 발생할 수 있는 문제들을 방지하기 위하여, 공사감독자의 호환성 확인을 거친 프로그램을 사용한다.
④ 계약자 공정표 현황관리(CWS Update)
수급인은 계약자 공정표를 발주자 사업관리 일반절차서/지침서에 따라 발주자가 정하는 일정 기간마다 현황관리하고, 만약 공정지연 사유가 발생하면 즉시 원인을 분석하고 만회대책를 마련하여 시행한다.
⑤ 수급인은 다음 사항의 사유가 발생하였을 때 수정된 계약자 공정표를 작성한다.
가. 계약(또는 기간) 변경
나. 설계변경으로 인한 업무범위 변경
다. 계약자 공정표상에 불가피한 문제점이 발생되어 일정 변경을 할 경우에 일정변경관리 절차를 승인받거나 개정지시를 받았을 때
라. 당해 연도 사업비 계획 등으로 발주자의 변경지시가 있을 때
⑥ 수급인은 공정계획을 변경 시 특별한 사유가 없는 한, 당초 계약 준공일을 초과하지 않도록 하며, 공사기간 연장사유가 발생하여 계약준공일을 초과할 경우 공정계획을 변경하여 공사감독자에게 승인을 받는다.
⑦ 수급인은 수정계약자 공정표에 대하여 발주자의 승인을 받는 즉시 잔여 공사분에 대해서 수정 전의 계약자 공정표는 무효화한다.
⑧ 제출시기 및 부수: 수정계약자 공정표는 개정 요청 시 각 3부를 제출한다.
(12) 사급자재 관련 서류
① 사급자재 공급원 승인요청서
가. 대상 자재
(가) 공급원 승인요청 대상 자재는 공사시방서에서 별도로 정한다.
(나) 수급인은 동일자재에 대하여 2개 이상의 자재 공급원을 공사감독자로부터 승인을 받아, 비상시(공급자의 부도, 생산 중지 등)에 예비적으로 사용할 수 있어야 하며, 독과품목일 경우에는 1개만 승인을 받는 것으로 한다.
나. 작성방법
자재공급원 승인요청서는 별지 제8호 서식에 따라 작성하며, 제품의 선정을 위하여 필요하지 않은 사항에 대하여는 공사감독자와 협의하여 생략할 수 있다.
다. 첨부서류
(가) 공급자의 사업자등록증
(나) 국세, 지방세 완납증명
(다) 납품실적증명
(라) 제품자료 : 1.7(12)② 에 따른다.
(마) 견본 : 1.7(12)③에 따른다.
(바) 시험성과 대비표
(사) 시험성적서 제출 시 원본 또는 부본, 시험결과보고서(시료 형상 등) 제출
라. 발주자로부터 공급원을 이미 승인받은 동일 회사의 동일 품목의 자재에 대하여는 기승인된 공문으로 대체 승인을 받은 것으로 하되, 수급인은 납품회사의 품질관리각서 및 품질시험성적서(3개월 이내)를 첨부한다.
마. 발주자는 공급원으로 이미 승인한 업체에 대하여 1년 이상 납품한 실적이 없거나 최초 승인 당시의 공급원 자격이 유지되고 있음을 입증할 수 있는 제반 기록(자체 품질검사기록, ISO인증 심사기록, 구매자에 의한 검사/시험기록 등)이 미흡한 경우, 또는 자재공급원 승인요청 서류를 검토한 결과, 공급원의 공장을 직접 검사·확인할 필요가 있다고 판단되면, 해당 자재의 생산공장에 대한 검수를 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.
바. 제출시기 및 부수
자재공급원 승인요청서는 자재의 사용 또는 설치 15일 전까지 2부를 제출한다. 이 기준 각 절에서 해당 공사의 착공 전에 품질시험·검사가 필요하다고 명시되어 있는 자재로서 1.7(12)②나(나)에 해당하는 자재일 경우에는 그 자재의 시험·검사에 소요되는 기간을 감안하여 사전에 제출한다.
② 제품자료
가. 자료제출 대상 자재
자재공급원 승인 요청 시 제품의 자료를 제출할 대상 자재의 종류는 이 기준의 3.1.1(3)④에 따른다.
나. 포함사항
(가) 자재 개요(모델명, 제조자명, 연락처)
(나) 당해 자재가 설계서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류 중 하나를 제출한다.
㉮ 국·공립시험기관, 국가공인시험기관 또는 품질검사 전문기관에서 발급한 시험성적서
㉯ 산업표준화법에 의한 한국산업규격(KS)표시
㉰ 철도안전법에 의한 한국철도표준규격(KRS)표시
㉱ 발주자 및 철도공사 등록된 규격용품
㉲ 환경표지(마크), GR마크
㉳ KS, KRS, 발주자 및 철도공사 등록되지 않은 자재는 품질보증 각서 제출
㉴ KS표시를 받지 못한 품목의 국내·외 특수자재로서 완제품이나 일부 부속품이 해외자재인 경우로서 국내에서 시험이 불가능할 때는 해당 부분에 대한 공인기관 시험성적서를 해외 생산회사에서 발행한 2년 이내의 품질시험성적서, 해외 생산회사의 품질관리서 및 사용실적서로 대체할 수 있다.
(다) 공사감독자가 요구 시 자재 제조자의 시공 또는 설치 시방서
(라) 설계서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합함을 나타내는 서류. 이것이 적합하지 않을 경우는 자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계서 및 현장 여건의 조정 요구사항
(마) 기타 KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에 명시되어 있는 사항
다. 증빙서류 사본
증빙서류가 사본일 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명·날인이 있어야 한다.
③ 견본
가. 제출대상 자재
자재공급원 승인요청시 견본을 제출할 대상 자재의 종류는 실내에 보관이 가능한 자재를 대상으로 공사감독자의 지시에 따른다.
나. 포함 사항
(가) 자재의 견본
(나) 해당 시방번호 및 품질기준
(다) 납품 소요시간
(라) 기타 KCS 47 20 10부터 KCS 47 20 40까지의 각 기준에 명시되어 있는 사항
다. 비치
선정된 자재의 견본은 반입되는 자재의 검수기준으로 활용할 수 있도록 공사감독자 사무실 또는 수급인 사무실에 준공 시까지 비치한다. 다만, 비치가 불필요하다고 인정되는 견본에 대하여는 공사감독자와 협의하여 비치기간을 단축하거나 생략할 수 있다.
④ 품질시험·검사대장
수급인은 공사용 자재(지급자재를 제외한다.)의 품질시험·검사 결과에 대하여 별지 제9호 서식(건설기술 진흥법 시행규칙 별지 서식)에 따라 품질시험·검사대장을 작성하여 시험자 및 현장대리인이 날인하고, 공사감독자의 확인을 받아 상시 비치해야 한다.
⑤ 품목별 시험·검사작업일지
수급인은 품목별 시험·검사작업일지를 작성, 시험사 및 현장대리인이 날인하고, 공사감독자의 확인을 받아서 상시 비치한다.
⑥ 자재검수부
수급인은 별지 제10호 서식에 따라 자재검수부를 작성한다.
⑦ 품질시험·검사 불합격자재 조치표
수급인은 불합격되어 장외 반출된 자재에 대하여는 별지 제11호 서식과 같이 불합격 자재조치표를 작성하여 보관하며 품질부적격자재 발생현황 관리대장을 별지 제12호 서식과 같이 작성하여 관리한다.
(13) 지급자재 관련
① 지급자재 수급요청서
수급인은 공사에 사용할 지급자재의 적기반입을 위하여 자재의 품명, 규격, 수량, 사용예정일 및 반입요청일 등을 포함한 지급자재 수급 요청서를 계약자 공정표에 부합되도록 작성하여 공사착수 후 15일 이내에 3부를 공사감독자에게 제출한다.
② 지급자재 수급변경요청서
지급자재 수급변경요청서는 수급계획 변경 시에 별지 제13호 서식에 따라 3부를 작성하여 공사감독자에게 제출한다.
③ 지급자재수불부
수급인은 지급자재 품목별 인수, 출고, 재고의 상태를 상시 기록하여 관리하고, 매월 말 현재 사용내역을 별지 제14호 서식에 따라 작성하여 다음 달 5일까지 발주자에게 보고한다.
(14) 시공 상세도
① 제출 및 승인
가. 수급인은 설계서 및 현장조건과의 적합성 여부를 확인하여 시공 상세도를 작성한다.
나. 수급인은 레일의 절연위치 및 레일현장 용접 위치를 표시한다.
다. 수급인은 작성한 시공 상세도면에 대하여 공사감독자의 승인을 받은 후에 당해 공사를 착수하며, 작성 대상은 공사조건에 따라 공사감독자와 협의하여 조정할 수 있다.
라. 수급인은 공사감독자의 확인을 받은 시공 상세도를 공사에 사용하고, 공사 준공 시 준공 상세도를 이 기준의 1.7(23)에 따라 발주자에게 제출한다.
② 작성방법
시공 상세도면은 건설기술 진흥법 시행규칙에 따라 작성하며, 설계서의 요구 사항을 종합하여 발주자 ‘철도전자 도면작성표 기준’ 및 ‘설계관리절차서(도면작성 및 관리)’에 따라 작성하며 정확한 치수, 축척, 도면제목, 관련 도면번호 등의 식별 정보를 명시한다.
③ 작성대상
가. 자갈다짐 차수별 양로 순서도 및 상세 시공계획
나. 분기기 부설 순서도 및 상세 시공법
다. 콘크리트궤도 공사의 콘크리트 타설 시공순서도 및 상세시공계획
라. 자갈궤도와 콘크리트궤도의 접속부 시공순서도 및 상세시공계획
마. 레일 신축이음매 장치 부설 순서도 및 시공법
바. 레일 절연위치 및 현장용접 위치 표시
사. 강성변화구간 접속부 시공순서도 및 상세시공계획
아. 콘크리트궤도의 철근배근도, 절연상세도, 배수처리도
자. 콘크리트궤도 시공이음 및 신·수축이음부 위치, 간격, 설치방법, 재료 등 상세도면과 시공법
차. 노반형식별 도상 배수 표준도
카. 콘크리트 도상용 교량신축이음매 시공도
타. 기타 공사감독자가 필요하다고 판단되어 제출을 요구한 사항
④ 도식으로 나타나지 않는 부분
도면상에 도식으로 나타나지 않는 부분은 도면에 주서로 설명한다.
⑤ 도면크기 및 축척
가. 도면크기: A3
나. 도면축척: 시공 상세도 종류별로 알맞은 축척 사용
⑥ 제출시기 및 부수: 공사 착수 전, 2부
(15) 중요 문제점 보고서
수급인은 공사수행 과정에서 중요 문제점이 발생하면 즉시 공사감독자에게 보고하며, 보고서에는 다음사항을 포함한다.
① 현장조사 결과
② 현장 보호대책
③ 기타 관련 자료(사진, 변형측정도 등)
(16) 진도 보고
① 공사일지
수급인은 별지 제15호 서식에 따라 공사일지를 작성하여 공사감독자에게 익일(휴일일 경우 다음 근무일) 09:00까지 1부를 제출하여 확인을 받는다.
② 공사진도 보고
수급인은 별지 제16호 서식에 따라 공사진도 보고를 매월말 기준으로 다음 사항을 포함하여 작성하고 공사감독자에게 익월 5일까지 1부를 제출한다.
가. 해당 기간에 수행한 실공정 및 익월계획
나. 해당 기간에 사용한 주요 장비실적 및 익월계획
다. 공종별 실투입 인원 및 익월계획
라. 자재 보유현황 및 현장반입 관련 현황
마. 사전 검토사항
계획된 공정수행에 중대한 영향을 미치거나 미치게 될 문제점을 사전에 검토하여 그 원인의 분석 및 대책을 수립한다.
바. 진공정 및 만회대책
수급인은 예정공정대비 실제공정을 비교하여 예정공정의 90% 미만인 공종에 대하여 부진사유를 분석하고 시공계획 전반 사항을 재조정하여 만회계획을 수립한다.
(17) 사업시행 계획
① 연간 사업시행계획서
수급인은 당해 연도 사업시행 계획에 대한 총괄 및 세부추진일정을 별지 제17호 서식과 같이 작성하여, 공사감독자에게 매년 1월 말까지 2부를 제출하여 승인을 받아야 한다.
② 월별 자금소요계획서
수급인은 해당기간 내 자금실적 및 해당 월 이후 자금소요계획서를 공사감독자 요구시 또는 공사감독자가 정한 주기에 따라 2부를 제출한다.
(18) 신고 및 인·허가 신청서류