TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
3.18.3 시공 상세도와 가설 구조계산서
①수급인은 공정개시 30일 이전에 공사감독자에게 상부구조 가설 또는 가시설과 관련된 시공 상세도와 가설 구조계산서를 제출하여야 하며, 다음과 같은 상세와 정보가 포함되어야 한다.
가. 수급인이 제안하는 공법·자재·장비·절차에 대한 것
나. 단계별 가설 순서
②전체 업무 범위에는 하나 이상의 가설 공법 또는 기술이 허용될 수 있다. 승인된 자재 또는 상세 이외의 것은 허용되지 않으며, 변경이 필요한 경우에는 사전에 수급인이 상세한 자료를 제출하고 이에 대해 공사감독자가 승인하여야 한다.
③승인을 받아야 하는 수급인의 제출물에는 시공 상세도와 가설 구조계산서가 포함된다. 이 두 가지는 공사감독자가 승인할 때까지 수정·보완하여 제출하여야 하며, 승인이 난 이 후에 요구되는 수만큼 배포 복사본을 제출하여야 한다.
(2)가설 구조계산서
①수급인은 동바리·가설장비·거푸집 또는 기타 응력계산을 필요로 하는 가설공이 포함된 가설 구조계산서를 제출하여야 한다.
②모든 상부구조 콘크리트를 위한 동바리나 가설 장비의 설계는 전문구조기술사의 승인 도장을 받아야 한다. 또한 수급인은 제안하는 시스템과 인장방법을 입증하기 위한 구조계산서를 제출하여야 한다. 이 구조계산서는 요구되는 긴장작업시의 도입 긴장력과 긴장재의 신장량, 미끄러짐 손실 후의 긴장단에서의 긴장재 응력, 정착구역 및 지압판에서의 응력분포, 도입 긴장재의 대표 응력-변형률 곡선, 정착구 미끄러짐에 의한 응력손실, 일시적인 초과응력, 그리고 정착부 보강 철근 등을 포함하여야 한다.
③상기 ①, ② 외에도 다음과 같은 사항에 대한 계산 내용을 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
가.고정하중·포스트텐션·크리프·건조수축으로 인한 처짐과 그에 따른 솟음 계산(계산결과는 표로 정리되어 시공 상세도에 수록되어야 함)
나.연결부에서 필요로 하는 임시 포스트텐셔닝 작업 시의 도입장력 계산
(3)시공 상세도
① 수급인은 시공계획서에 따라 자세한 시공 상세도를 제출하여 공사감독자의 승인을 얻어야 한다.
② 시공 상세도에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 하며, 협의에 의하여 필요한 사항을 추가할 수 있다.
가.모든 돌출부, 오목부, 노치, 개구부, 블록아웃 및 기타 관련 상세를 포함하여 세그먼트의 기하형상을 나타내는 치수
나.철근의 규격, 간격, 위치 및 기타 필요하지만 설계도면에는 표시되지 않은 특별한 철근 등의 상세
다.모든 포스트텐션 긴장재용 덕트의 규격과 형식 그리고 이들의 상세한 종·횡 배치, 덕트 지지물, 그라우트 튜브, 벤트, 그리고 배수구의 크기, 형식 및 위치
라.삽입물, 인양구 그리고 포스트텐셔닝 관련 부속자재 등과 같이 세그먼트에 매입되는 모든 항목들의 상세와 위치
마.긴장재, 정착구, 정착판, 부속물 및 긴장장비의 규격과 특성, 또한 상세한 긴장방법과 긴장순서, 모든 커플러의 상세와 위치, 정착부 철근상세 등을 포함하는 프리스트레싱 상세
바.포스트텐션 모든 작업의 각 설치단계에서 각 긴장재의 장력도입 순서와 장력값 그리고 초기 신장량을 제공하는 표
사.다음에 제작될 세그먼트의 거푸집 정위치를 위한 기하좌표를 보여주는 표
아.상부구조 가설 시에 공사감독자의 형상관리 검측을 위한 그래프, 도표 또는 표 그리고 형상보정을 위한 상세한 절차
자.타이-다운 텐던과 임시 또는 영구받침 구성품에 대한 상세
차.그라우트 장비, 그라우트 배합설계와 혼합 방법 그리고 그라우트 주입시공에 대한 상세
3.18.4 거푸집
①시공계획서에서 요구하는 거푸집 및 이동식 거푸집의 시공 상세도면을 제출하여야 한다.
②시공계획서의 요구사항 이외에도 콘크리트 세그먼트를 타설하기 위한 거푸집은 다음과 같은 작업이 가능하여야 한다.
가.매치캐스팅 (프리캐스트 세그먼트 공법인 경우)
나.허용오차 범위 이내의 세그먼트 제작
다.블록아웃, 개구부 그리고 돌출부 처리
라.도면에 따라 세그먼트 형상을 조정하거나, 오차가 누적되지 않도록 이전의 사소한 제작오차를 보정
마.콘크리트에 손상을 주지 않는 거푸집 탈형
바.빈틈이 없고 물이 새지 않도록 이전 세그먼트와 연결
③벌크 헤드는 덕트의 위치를 유지하면서도 그라우트가 스며들지 않도록 연결할 수 있어야 한다.
④세그먼트 바깥 면에서 연결되는 거푸집 단면은 편평한 면에서 1.5mm, 모서리와 절곡부에서 3.0mm 이상의 오프셋을 가져서는 안 된다. 인접한 현장타설 세그먼트 매칭면 사이의 허용 오프셋은 6.0mm이다.
⑤거푸집의 모든 이음부 그리고 벌크 헤드와 매치캐스트 세그먼트와의 접촉점에서 미세한 재료나 시멘트 그라우트가 누출이 되지 않도록 잘 밀폐해야 한다.
⑥콘크리트가 규정된 강도를 발현하기 전에 거푸집을 제거해서는 안 되며, 강도는 세그먼트와 동일한 조건으로 제조하고 양생된 공시체 시험을 통해 확인하여야 한다. 또는 대안으로 세그먼트 콘크리트의 강도를 판단하기 위해 적산온도 또는 강도 계측 모니터링을 사용할 수 있다. 콘크리트의 박리나 탈락이 발생하지 않도록 거푸집 제거에 주의하여야 한다.
(2)프리캐스트 세그먼트 공사 거푸집
①다른 재료 사용에 대한 공사감독자의 승인이 없는 한, 프리캐스트 세그먼트 모든 면에 적용되는 거푸집은 강재거푸집을 사용하여야 한다.
②거푸집은 충분한 두께와 적절한 외부 가새와 보강재를 가져야 하며, 콘크리트 타설과 진동다짐 시에 충분히 견딜 수 있도록 정착되어야 한다. 거푸집의 내부 가새와 구속장치는 복부의 스테이 볼트로 체결하여야 한다. 이 스테이 볼트는 거푸집 제거 후에 패칭할 수 있도록 콘크리트 표면으로부터 제거가 가능하여야 한다. 이음부는 모르타르가 새지 않도록 설계되고 유지되어야 한다.
③거푸집의 경사도와 정열은 매 번 세팅 때마다 점검하여야 하며, 콘크리트 타설 도중에도 유지되어야 한다. 슬래브의 마무리 기울기는 콘크리트 타설 후에 점검하여야 한다.
④강재 거푸집은 녹, 그리스나 다른 이물질이 없어야 한다. 모든 거푸집은 타설 작업 전에 깨끗이 청소하여야 한다. 엔드 헤드는 편평한 콘크리트 표면을 확보할 수 있도록 관리되어야 한다.
⑤목재 거푸집은 종·횡방향의 마무리 폐합부의 현장 타설시에 사용할 수 있다.
⑥모든 거푸집의 표면은 세그먼트의 제작오차가 이 기준 3.18.2의 규정을 만족할 수 있도록 제작되고 관리되어야 한다.
⑦벌크 헤드를 제외한 모든 거푸집의 면은 콘크리트 타설 전에 깨끗이 하고 거푸집용 기름이나 기타 다른 부착방지 코팅처리를 하여야 한다. 세그먼트와 세그먼트 사이와, 세그먼트와 벌크 헤드 사이의 부착방지 재료는 이 기준 3.18.7(3)의 매치캐스트 세그먼트 분리 규정에 부합하여야 한다. 이 용도로 사용하는 기름이나 기타 재료는 거푸집 제거에 적합한 농도와 성분을 가져야 한다. 녹이 많이 발생하거나 콘크리트와 반응하는 재료들은 거푸집 제거 시 콘크리트에 손상을 줄 수 있기 때문에 사용해서는 안 된다.
3.18.5 영구 받침
(1)영구 받침 작업은 이 기준의 규정에 따라 모든 자재의 공급과 제작 그리고 도면에 맞게 받침의 설치가 수행되어야 하며, 공사감독자의 감독 아래에서 진행되어야 한다.
(2)받침은 공사감독자의 다른 특별한 승인이 없는 한 도면에 일치하게 제작되어야 한다.
(3)받침 사용 승인 전에 수급인은 제작사로부터 받침과 그 부속품들이 규정된 요구조건에 부합한다는 인증서를 받아 제출하여야 한다. 발주자는 이 인증서를 받더라도 경우에 따라 샘플과 샘플링에 대해 요구할 수 있으며, 규정된 시험 또는 공사감독자가 자재의 품질을 확인하고자 필요로 하는 시험을 수행할 권리가 있다.
(4)수급인은 받침 조립품의 공급자로부터 설치 지침을 확보하고 그에 맞게 받침을 설치하여야 한다. 이 기준의 받침관련 규정에 부합하는 승인이 이루어지도록 시공 상세도를 공사감독자에게 제출하여야 한다. 설계와 설치의 상세 적정성에 대해 공사감독자의 최종 승인을 받아야 한다.
3.18.6 현장타설 세그먼트 공사에 대한 특별규정
① 설계도면은 상부구조가 철근콘크리트 현장타설 세그먼트 공법으로 시공된다는 가정 아래 작성되어야 한다. 시공계획서에 따라 다른 공법이 허용될 수 있다.
(2)거푸집 시스템
① 이 기준 3.18.3의 제출물 이외에도 시공계획서에 부합하는지 공사감독자가 검토할 수 있도록 다음과 같은 계산서와 제작도면을 제출하여야 한다.
가.거푸집과 지지시스템에 대한 전체 상세도와 구조계산서를 제출하여야 한다. 이 구조계산서에는 장비와 콘크리트 타설로 인해 기 시공된 세그먼트에 발생할 수 있는 최대하중과 응력이 포함되어야 한다. 거푸집 지지시스템을 설계할 때는 콘크리트를 타설할 때나 거푸집 시스템을 이동할 때 발생할 수 있는 충격하중을 고려하여야 한다.
나.콘크리트 타설 시 거푸집 시스템의 처짐 계산
다.시공 중 캔틸레버의 안정성을 위해 설치하는 임시 지지와 타이-다운 상세
라.콘크리트 타설의 상세한 단계별 절차, 거푸집 시스템의 긴장 및 전진, 그리고 계산된 처짐에 대한 거푸집 시스템의 조정
마.캔틸레버 폐합을 위한 콘크리트 타설 작업 시 발생하는 캔틸레버 양단의 상대적인 처짐과 회전에 대비한 캔틸레버 양단 고정에 관한 상세한 절차
(3) 상부구조 시공
①상부구조 시공은 임시받침 설치(해당하는 경우), 세그먼트 현장타설, 그리고 상부구조를 영구받침에 올려놓는 작업으로 구성된다. 수급인은 상부구조 시공 전에 공법, 배치 및 장비에 관한 전체 상세도와 설명서를 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.
②시공 공법은 세그먼트 타설, 캔틸레버 가설 중의 상부구조 타이-다운 방법, 수평·수직의 선형을 맞추고 영구 받침에 구조물을 올리기 위해 사용되는 임시하중 도입방법을 포함하여야 한다. 또한 완성된 상부구조가 정확한 선형을 갖도록 하는 관리방법을 포함하여야 한다.
③작업 장비는 가설 시에 사용되지만 영구구조물의 일부가 되지 않는 모든 기계, 장치, 작업인부 그리고 가설 자재를 포함하여야 한다. 임의의 시공단계에서 시공계획서에 명시되었거나 공사감독자가 승인한 세그먼트 당 총 작업하중을 초과하는 장비는 가설된 상부구조의 어떤 위치에도 놓여 지거나 작동되어서는 안 된다.
④공법상에 허용되는 세그먼트 불균형 하중 이외에 시공 중에 발생 가능한 분포 활하중으로 바닥 면적당 480Pa이 추가로 허용할 수 있다. 이 하중은 작업인부, 잡동사니 장비와 적재 자재 등을 고려한 것이다. 수급인은 이 허용하중을 초과하지 않도록 책임져야 한다. 캔틸레버 공법에서 이 하중은 한 쪽에는 480Pa, 반대편은 240Pa을 적용한다.
⑤상부구조의 긴장작업은 다음 순서에 따라 진행한다.
가.현장에서 양생된 세그먼트의 콘크리트 공시체의 압축강도가 17MPa 이상 발현되고, 콘크리트 타설 후 18시간이 경과한 다음 포스트텐션 긴장력의 50%를 도입할 수 있다.
나.포스트텐션 긴장력의 50%가 도입되면 거푸집 지지시스템을 풀고 전진시킬 수 있다.
다.상부 슬래브의 허용응력 초과를 방지하기 위해 필요하다면 횡방향 긴장을 할 수 있다.
라.다음 세그먼트 콘크리트 타설 전에는 긴장재에 전체 설계 장력을 도입시켜야 한다. 단, 시공될 세그먼트에 가장 가까운 횡방향 긴장재는 예외로 할 수 있다. 이 긴장재는 먼저 50% 장력만을 도입하고, 새 세그먼트에 전체 긴장재가 당겨진 다음에 나머지 장력을 도입하도록 한다. 거푸집 지지시스템은 부분 긴장된 영역에서 상부 슬래브에 과도한 응력이 발생하지 않도록 설계되어야 한다.
⑥시공 이음부는 시공계획서에 명시되거나 공사감독자의 사전승인을 받은 위치에서만 설치할 수 있다. 모든 시공 이음부에서는 콘크리트를 타설하기 전에 레이턴스나 이물질이 완전히 제거되어야 한다.
⑦세그먼트 접합부의 표면은 다음 세그먼트 콘크리트 타설 직전에 시공계획서에 따라 준비되어야 한다.
⑧캔틸레버 공법에 의한 시공에서 폐합 콘크리트 타설 할 때에는 양 단은 상대적인 처짐과 회전을 막기 위해 고정되어야 한다. 폐합 콘크리트 타설을 위한 캔틸레버의 고정 장치와 거푸집 시스템 그리고 콘크리트 타설 순서는 콘크리트의 양생 과정에서 균열을 유발하는 인장이 발생하지 않도록 조치되어야 한다.
⑨수급인은 상부구조 가설의 순서에 따른 모든 단계를 보여주는 시공 공정표 또는 점검 목록을 제출하여야 한다.
⑩수급인은, 아래에 열거된 바와 같이, 시공계획서에 명시된 점검 위치 또는 수급인이 선택한 대안 위치에서의 매 가설단계별 표고와 선형좌표표를 준비하고 공사감독자에게 제출하여야 한다.
가.임의의 임시받침 패드의 상부 표면 중 가장 낮은 모서리 점. 이는 가설 중에 기준점으로 사용되고, 상부 구조물 영구거치에 요구되는 참고점을 설정하기 위한 실제 표고와 선형좌표가 된다.
나.기울기와 정점을 설정하기 위한 교각 세그먼트 상부 슬래브의 네 모서리 점과 중심선
다.선형을 확인하기 위한 각 교각 세그먼트의 길이방향 중심선 상의 양 끝 점
라.각 시공단계에서 표고와 선형을 확인하기 위한 각 세그먼트의 길이방향 중심선 위의 한 점과, 최소한 현장타설 세그먼트의 접합부 상의 한 모서리
⑪교각에서 임시받침 패드를 사용할 때는 매우 신중하게 설치하여야 한다. 패드의 상부 면은 설계도면 또는 규정에 맞게 정확한 표고, 선형 그리고 경사를 가져야 한다. 정밀성을 위해 패드 밑에 쐐기를 설치할 수 있다. 수급인은 교각 세그먼트가 타설되는 도중에 임시 받침 패드를 정위치 시키기 위한 방법을 고안하고 마련하여야 한다.
⑫수급인은 이 기준 3.18.1에 의거 제출된 형상관리 계획이 잘 이루어지는지 매 시공단계별로 실제 표고와 선형을 검토하여야 하며, 모든 검토사항과 보정 또는 수정된 작업을 기록하여야 한다.
3.18.7 프리캐스트 콘크리트 세그먼트 공사에 대한 특별규정
①상부구조는 시공계획서에 명시된 방법 또는 수급인이 제출한 방법으로 시공되어야 한다.
②시공계획서에서 요구된 경우, 영구 세그먼트를 제작하기 전에 시공계획서에서 지정된 임의의 세그먼트를 대상으로 인장 시스템과 모든 철근 상세, 인양구 상세를 검증하여야 한다. 세그먼트의 크기와 형상은 시공계획서에 따라야 하며, 이는 포스트텐셔닝 정착구 포켓, 철근, 콘크리트 그리고 쉬스와 그 곡률 및 간격을 포함한다. 이 시험을 위해 시공계획서에 지정된 긴장재는 표기된 값대로 인장시험을 하여야 하며 이에 따른 추가 비용은 지불되지 않는다.
③제작대와 거푸집은 침하나 뒤틀림이 없이 세그먼트를 지지할 수 있도록 구조적으로 적합하여야 한다. 제작대는 기울기와 선형을 조정하고 유지할 수 있도록 그 방법과 장치에 대한 설계가 되어 있어야 한다. 이 장치에 대한 상세와 조정 절차는 제작대 도면과 시방서에 포함되어야 한다.
④거푸집의 하면과 각 세그먼트의 상면의 기울기는 전체 구조물에서 해당 부재의 상대적인 위치를 고려하여야 한다.
⑤각 제작 단위의 첫 번째 세그먼트를 제작한 후에는, 모든 후속 세그먼트는 직전에 제작된 세그먼트를 대고 제작하여 접합면에서 온전한 지압과 적절한 정렬이 이루어지도록 하여야 한다.
⑥정착 시스템은 세그먼트 설치 후에 긴장재가 삽입될 수 있도록 하여야 한다.
⑦긴장재의 커플러는 시공계획서에 명시되었거나 공사감독자의 승인을 받은 곳에서만 사용될 수 있다. 임의의 한 단면에서 긴장재의 50% 이상에 커플러를 사용할 수 없다. 시공계획서에 따라서 임시의 외부 긴장재를 사용할 때, 긴장재와 정착구에 보호 관 또는 보호 덮개를 사용하여 가설 장비로 인한 긴장재의 손상을 보호하고, 긴장 중이나 긴장 후에 갑작스런 파단이나 슬립으로 강연선 또는 강봉이 튀는 것을 제한할 수 있어야 한다. 이러한 보호설비는 공사감독자의 승인을 얻어 사용해야 한다.
⑧신규 세그먼트의 콘크리트 수화열로 인해 매치캐스트 세그먼트에서 발생하는 온도 구배에 의해서, 단일 세그먼트 경우에는 0.8mm, 전체 경간에서 누적 20mm 이상의 변형이 생기지 않도록 주의하여야 한다. 이런 변형을 방지하기 위해 매치캐스트 세그먼트와 신규 세그먼트에 동일한 온도가 유지될 수 있도록 보호 덮개 또는 쉬트 양생을 실시하는 것을 추천한다.
(2)제작
①철근은 시공계획서에 따라 조립되고 배치되어야 한다. 쉬스의 올바른 위치와 철근 또는 블록아웃이 간섭되는 경우에는 공사감독자의 관리 아래 신속히 결정하고 수정되어야 한다. 쉬스의 적절한 배치를 확보하기 위해 철근을 절단하거나 제거하여서는 안 된다. 쉬스와 간섭되어 배근하지 못하는 철근은 적절한 겹침이음 길이를 가지는 추가의 철근들로 대체되어야 하며 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
②모든 세그먼트는 거푸집 해체 시에 그 안쪽 면에는 고유한 식별표기를 하여야 한다. 이 식별표기는 시공 상세도, 포스트텐셔닝 상세도와 계산서, 기타 프리캐스트 콘크리트 세그먼트의 가설과 제작에 관한 다른 문서상에 나오는 각 세그먼트를 식별하는 데 사용되어야 한다.
③쉬스를 정확한 위치에 설치할 있는 방법이 마련되어야 하며, 시공 상세도에 표시되어 승인을 받아야 한다. 쉬스는 KCS 24 11 15(3.1) 의 규정 또는 시공계획서에 따른 간격으로 지지되어야 하며, 콘크리트를 타설하는 동안 움직이지 않도록 단단히 고정되어야 한다.
(3)매치캐스트 세그먼트의 분리
①수급인은 매치캐스트 세그먼트를 손상 없이 균일하게 분리할 수 있는 장비를 제공하여야 한다. 매치캐스트 세그먼트를 분리하는 데 사용하는 장비의 상세도와 방법을 시공 상세도에 포함시켜야 한다.
②세그먼트의 분리를 용이하게 하기 위해 이전 세그먼트의 복부와 상·하부 슬래브에는 부착방지제의 사용을 추천한다. 부착방지제는 이전 세그먼트와 신규 세그먼트 사이 콘크리트면의 부착을 방지하기 위한 것으로, 필요시 벌크 헤드에도 사용한다. 부착방지제에 사용되는 재료는 콘크리트에 나쁜 영향을 주면 안 되며 콘크리트의 부착으로 인하여 탈락이 발생하지 않고 세그먼트를 분리할 수 있도록 하여야 한다.
(4)세그먼트 취급 및 가설
①수급인은 모든 세그먼트의 취급, 인상, 야적, 이동 및 가설에 대해 책임을 지고 손상 없이 시공하여야 한다.
②세그먼트는 항상 정위치를 유지하도록 하고 야적, 인상 및 이동으로 인해 비틀림이나 기타 과도한 응력이 발생하지 않도록 하여야 한다. 세그먼트는 승인된 시공 상세도 상의 인상장비 또는 공사감독자가 승인한 방법으로 인상, 호이스트 또는 야적하여야 한다.
③세그먼트는 충분히 양생하여 규정 강도를 발현하기 전에는 제작장에서 이동하여서는 안 되며, 뒤틀림이 일어나지 않는 형태로 지지하여야 한다.
④세그먼트의 가설을 시작하기 전에 인상장비의 적정성을 검증하기 위해 인상과 임시 체결구에 대한 실제 크기의 현장시험을 수행하여야 한다.
3.18.8 연속압출에 관한 특별 규정
① 연속압출 공법으로 시공되는 구조물은 이 기준 3.18.3 (시공 상세도와 가설 구조계산서)외에 추가로 다음의 규정을 따라야 한다.
(2)세그먼트의 제작
① 연속압출 교량의 시공은 1주일 주기의 각 세그먼트 제작을 기본으로 한다. 하부 슬래브와 복부 또는 일부 복부까지만 먼저 타설하고 나중에 상부 슬래브 쪽을 타설할 때에는 콘크리트 타설 공백이 3일을 넘지 않도록 하여야 한다.
(3)기하형상의 오차
① 미끄러짐 면에서의 허용오차는 다음과 같은 기준을 초과하여서는 안 된다.
가.거푸집
㉮ 교축방향과 교축직각방향에서의 연직 편차:±0.8 mm
㉯ 바깥쪽 복부에서 수평 편차:±1.6 mm
나.압출 받침 위
㉮ 연직:교축방향 교각 사이:±1.6mm
㉯ 교축직각방향 받침 사이:±0.8mm
㉰ 수평:횡방향 가이드(lateral guides) 편차:±1.6mm
(4)압출 하중
① 압출하중은 계속적으로 관찰하여 이론값과 비교하여야 한다. 마찰계수는 영(“0”)에서 4% 사이로 유지하여야 한다. 상향구배를 가진 압출의 경우에 지지구조물을 설계할 때는 마찰계수를 “0”으로 고려하여야 한다.
(5)교각 모니터링
①교각 상부의 수평변위는 계속적으로 관찰하여야 한다. 교각의 수평변위가 허용값을 넘어서면 자동으로 압출 장비를 멈추게 하는 모니터링 장치를 사용하는 것이 바람직하다. 각 교각의 미끄러짐 받침과 압출장비 사이에서 통신방법이 마련되어야 한다.
②모든 미끄러짐 받침의 레벨이 올바른지 일정한 주기로 점검하여야 한다. 교각의 침하가 발생하면 이를 보상할 수 있도록 심 플레이트를 준비하여야 한다.
3.18.9 결함 및 파손
(1)긴장 시 개별 강연선에서 파단되는 소선이 1개를 초과하지 않고, 파단된 소선들의 총 단면적이 부재에 배치된 강연선 총 단면적의 2%를 초과하지 않는 범위에서 공사감독자의 승인 하에 강선의 파단이 허용될 수 있다.
(2)미세하거나 비구조적인 균열이고 그 깊이가 공사감독자의 판단에 외측 철근까지 미치지 않은 표면균열은 그 수가 많고 범위가 넓지 않다면 허용될 수 있다. 비틀림에 의한 경사 균열, 긴장재 응력을 따르는 종방향 균열 또는 외측 철근이나 긴장재 위치까지 도달한 균열에 대해서는 승인을 얻기 전에 구조적 검토를 수행하여야 한다. 승인을 받은 경우에는 6.5mm, 깊이와 폭으로 “V”형 홈을 만들고 에폭시로 실링하거나 에폭시 주입을 통해 보수하여야 한다.
(3)25mm 이하의 깊이를 가지는 작은 파손이나 탈락 또는 곰보현상이 발생한 경우에는 세그먼트 제작을 시작하기 전에 공사감독자에게 제출되어 승인된 보수절차에 따라 보수하여야 한다. 여기에 규정된 이상의 주요 파손이나 곰보현상에 대해서는 구조적 검토를 하여야 한다. 구조적으로 문제가 없는 경우, 공사감독자의 관리 하에 보수하여야 한다. 다음 세그먼트를 제작하기 전에 이전 세그먼트의 접촉면에 발생한 파손, 탈락 또는 곰보현상이 문제가 없는 것으로 판단되면 보수를 한 후에 다음 세그먼트 콘크리트를 타설하도록 한다.