TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
(1) 이 기준은 건설산업기본법에 의한 건설공사에 수반되는 포장공사 측량에 적용한다.
(2) 이 기준에서 정하지 않은 사항에 대해서는 공공측량 작업규정 및 일반측량 작업규정에 따른다.
·기층별 공사측량 : 도로 포장공사에서 동상방지층면, 기층면, 보조 기층면, 포장면의 표고(두께) 등을 측정하는 측량
·포장공사 측량 : 도로 및 단지공사 등과 같은 건설공사의 포장공사에 수반되는 측량
1.4 측량 계획서
(1) 수급인은 정확한 포장공사를 수행할 수 있도록 건설공사 대상 지역의 위치, 범위, 면적, 물량, 평탄성 검사 등에 대한 포장공사 측량계획을 수립하여 공사감독자에게 제출하여 승인을 받아야 한다
(2) 포장공사 측량 시 머신가이던스 등 스마트 건설장비를 적용할 경우, 수급인은 작업결과의 품질관리를 위한 검측 방법과 절차를 제시하여야 한다.
(3) 기타 포장공사 측량계획서는 KCS 12 10 05를 따른다.
(1) 측량은 시공 순서에 따라 그 목적에 적합하도록 정확도를 확보하여야 하며 측량기준점 측량 및 수준측량 성과를 확인하여 기록하여야 한다.
(2) 현장에 설치된 측량기준점을 참고하여 수준표를 설치하고 공사기록문서에 평면 및 표고 자료와 함께 포장공사 측량 내용을 기록하여야 한다.
(4) 포장공사가 완료되면 평탄성 검사측량 및 현장작업의 치수, 위치, 표고가 표시된 측량도면을 작성하여야 한다.
(1) 각 층별 다짐시공 후 확인측량 시 표고의 정확도는 다음과 같다.
① 동상방지층면 : ±30mm 이내
② 보조기층면 : ±15mm 이내
③ 기층면 : 설계두께의 5% 이상 10% 이내에 해당하는 높이 값 적용
④ 포장면 : 설계두께의 5% 이내에 해당하는 높이 값 적용
(2) 수급인은 머신가이던스 등 스마트 건설장비가 정확하게 작동하고 있는지를 확인하기 위해서 포장공사 작업 중 수시로 캘리브레이션을 실시하여야 한다. 캘리브레이션은 작업시작 전 실시하며, 캘리브레이션 결과를 기록하여 보고서로 보고하여야 한다.
(3) 최종 시공단면을 검측을 할 때에는 사전에 공사감독자에게 통지하고 공사감독자 입회하에 검측과정을 확인할 수 있도록 하여야 한다.
(4) 이 기준의 측량은 공간정보구축 및 관리 등에 관한 법률에 따른 측량기술자가 수행하며, 이를 공사감독자가 확인하여야 한다.
1.7 포장공사의 검사측량
(1) 포장공사 검사측량은 검측기준선을 설치하는 기준점 측량을 포함하여 실시하며, 후속 공정 작업을 착수하기 전에 공사감독자에게 보고하여야 한다.
(5) 수급인은 머신가이던스 등 스마트 건설장비를 적용할 경우, KCS 12 10 05에 따라 토공량 및 공사물량을 산정한다.
1.8 포장공사 측량의 성과품작성 및 제출
(1) 수급인은 포장공사에 대한 검사측량을 실시하여 측량성과품을 공사감독자에게 제출하여야 한다.
⑥ 평탄성 측량 결과표
(3) 공사 측량도면은 전산파일(CAD)로 작성하며, 공사완료 후의 지형현황과 일치하고 지형·지물의 누락 없이 연속된 평면도면으로 작성한다.
(4) 공사 측량도면의 저장파일은 dwg 또는 dxf 형식으로 작성함을 원칙으로 한다.
(5) 수급인은 포장공사로 인해 변화된 주변 지형·지물의 현황이 포함되도록 측량도면을 작성하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.
(3) 머신가이던스 등 스마트 건설장비를 적용할 경우 로컬환경에서 수신된 GNSS 좌푯값을 기준으로 포장장비에 부착된 각종센서를 이용하여 포장장비의 위치 및 고도를 실시간으로 추적하여야 한다.
(4) 수급인은 포장공사 작업 후, 무인비행장치, 레이저스캐너 등을 사용하여 정위치측량을 수행하고 해당 결과를 기반으로 3차원 지형현황측량 도면을 작성하여야 한다.
(6) 수급인은 무인비행장치나 지상 레이저스캐너 등을 사용하여 포장공사 측량 및 평탄성 측량을 실시하는 경우, 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
(1) 포장공사 착공 전에 사용할 측량장비를 선정하고, 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
3.1 포장공사 측량 일반
(1) 포장공사의 기준고는 설계도서에 표시된 측량기준점을 기준으로 하여야 한다.
(2) 포장공사 개시 전 설계도의 평면 및 종단선형 데이터를 검토하여 각 층별 시공좌표와 물량을 산출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.
3.2 도로포장에 따른 공사측량
(1) 수급인은 사전에 선형 및 횡단경사 등을 면밀히 분석하고 중심선 및 좌·우측 노폭에 대한 3차원 좌표를 산출하여 공사감독자의 승인을 받은 후, 포장공사 각 층별로 확인측량을 철저히 실시하여야 한다.
(2) 수급인은 도로포장 시 최종 계획고를 사전에 산출하고 또한, 도로폭을 정확하게 측량하여야 한다.
(3) 수급인은 아스팔트 포장 시 센서스틱을 평면선형 위치에 설치한 후, 계획고 레벨 마킹 작업을 실시하여 설치된 측량선을 검측한 후에 포설작업을 하여야 한다.
(4) 수급인은 아스팔트 포장 시 센서스틱 간격의 5m~10m 마다 위치측량을 실시하여야 한다.
(5) 수급인은 아스팔트 포장 시 골재를 포설할 경우, 다짐에 의해 말뚝이 침하될 수 있으므로 계획고보다 10mm~20mm를 높여서 측량하여야 한다.
(6) 수급인은 아스팔트 포장이 완료되면 RTK-GNSS, 토털스테이션, 지상 레이저스캐너, 무인비행장치 등을 이용하여 시공상태 측량을 실시하여야 한다.
(7) 수급인은 콘크리트 포장 시 유도선 설치를 위한 측량작업을 정밀하게 수행하여야 한다. 유도선은 평면선형과 도로계획 높이를 결정하는 데 있어 중요하므로 철저한 유지관리를 하여야 한다.
(8) 수급인은 콘크리트 포장 시 포장폭 양측으로 6m 마다 선형측량을 실시하고 해당위치에 측점을 표시하여야 한다. 또한 센서스틱은 포장 양 끝단에서 1.7m 떨어진 선상에 설치하여야 한다.
(9) 수급인은 중앙분리대 설치 시 설계선형 및 계획고를 검토하여 측량성과를 작성하고 중앙분리대의 선형은 곡선부, 직선부를 구분하여 센서스틱의 위치측량을 실시하여야 한다. 곡선부의 경우 센서스틱의 간격을 좁혀 위치를 정하여야 한다.
(10) 수급인은 중앙분리대의 센서라인 수준측량 시 포장공사 최종 높이로부터 300mm~500mm 의 높이를 기준으로 정위치 측량을 실시한다. 이때 타설 후 콘크리트의 침하를 고려하여 정밀 수준측량을 실시하여야 한다.
3.3 포장공사 평탄성 검사측량
(1) 아스팔트 포장공사 평탄성 검사측량
① 아스팔트 포장의 중간층 및 표층 완성면은 도로중심선에 직각 또는 평행으로 측량하여야 한다. 이 때, 가장 오목한 곳의 깊이가 3mm 이하여야 한다.
(2) 시멘트 콘크리트 포장공사 평탄성 검사측량
① 수급인은 다짐 및 마무리를 마친 후 콘크리트가 충분히 경화되면 포장표면의 평탄성 검사측량을 실시하여야 한다.
② 수급인은 포장면 검사 수준측량을 실시하며, 요철이 5mm 이내이어야 한다. 또한, 임의의 지점에서 계획고와의 차이는 ±30mm 이내이어야 한다.