对于重大的施工技术方案,应要求公司组织 总工、有经验的总监和公司的专家顾问参与审查,提出意见 和建议。在审查主桥合龙方案过程中,公司总工到工地协助 审查,根据他的施工经验,认为该施工技术方案中劲性骨架 刚度偏低,建议在劲性骨架间增加斜撑。 施工组织设计(方案) 报审表 分包单位资格报审表 工程材料/构配件/设备报审 施工进度计划报审 工程延期审批表 17十一、 监理备忘录填写样表 向质量监督机构办理监督业务手续; 经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件; 工程地质勘察报告、水文地质资料; 施工承包合同、招投标文件; 施工单位应提供的基础资料和准备工作: 施工企业资质证书、营业执照及其它证书(如质量体系认证) 施工单位提供的试验室资质证书(当施工单位自己承担部分或全 部施工试验项目时); 工程项目经理、技术负责人 及管理人员资格证书、 岗位证书, 特种作业人员岗位证书; 对业主提供的水准点和坐标点的复核工作已经完成, 有复核记录; 开工所需的原材料已经进场,质保资料、 试验报告齐全、 有效; 质保体系、HSE 保证体系机构健全, 制度齐全, 人员到位, 并已开始运 审查意见总监理工程师指定专业监理工程师对上述审 查内容进行检查, 逐一落实, 具备开工条件时, 向总监 理工程师报告, 并在工程开工报审表中填写“开工条件已具 同意于某年某月某日开工”,总监理工程师签发。 在签发工程开工报审标前,应提醒建 设单位组织第一次工地会议。 整个项目一次开工,只报审一次。 如工程项目中涉及较多单位工程, 且开工时间不同, 工程开工/复工报审表审查意见填写样表SH/T 3903-A. 工程开工/复工报审表Works Commencement/Resumption Approval Request 工程名称 Works Title: 编号 Item (CS/CMC)我单位承担的 工程, 已完 成了以下各项工作, 具备了开工/复工条件, 特此申请施工, 请核查并签发开工/复工指令。 开工报告commencement Report; 明文件Supporting documents。 承包单位(章)Contractor (Chop) 项目经理 Project Manage Date审查意见 Review Comments: 开工报 审审查意见: 开工条件已具备, 同意于某年某月某日开工。 复工报审审查意见:复工条件已落实到位, 同意于某年 某月某日复工。 项目监理机构总监理工程师 Chief Supervision Engineer CS/CMC 施工组织设计(方案)报审表 施工组织设计(方案)报审 包单位对施工组织设计(方案)签字、 审批手续是否齐全; 施工组织设计(方案)的主要内容是否齐全, 编制依 据正确, 采用标准版本有效; 施工组织设计(方案) 施工组织设计:工程概况和施工特点分 施工方案选择;施工进度计划; 劳动力、 材料、 配件、施工机械和施工机具等需要量计划, 施工平面图; 保证质量、 安全、降低成本和冬雨季施工的技术组织措施; 质量安全进度等方面的目标值。 施工方案:工程概况; 施工程序和顺序; 主要分项 分部的施工方案和施工机械选择; 技术、 质量保证措施等。 施工方法先进合理、施工措施费用在控制范围之内; 质量保证体系完善, 重点部位、 关键工序的质量保证措施具体, 质量控制点一览表的内容完整和准确; HSE管理体系 完善, 保证措施具体; 设备材料一览表的内容完整、准确; 项目管理人员和工程技术人员的配备满足工程需要; 施工机具、检测仪器和劳动力配备合理、 10现场平面布置合理; 11施工过程中各专业之 审查意见专业监理工程师审查意见: 根据对上述内 容的审查, 如符合要求则签署“施工组织设计(方案) 合理、 可行, 且审批手续齐全, 同意承包单位按该施工组织设计 (方案)组织施工”。 如不符合要求,专业监理工程师应简明指出不符合要求之 并提出修改补充意见后签署“暂不同意承包单位按该施工组织设计(方案) 组织施工, 待修改完善后再报”。 总监理工程师审核意见:总监理工程师对专业监理工程师 的审查进行审核, 如同意专业监理工程师审查意见, 认“同意专业监理工程师审查意见,并同意承包单位按该施 工组织设计(方案) 组织施工”; 如不同意专业监理工程师 的审查意见, 应简明提出与专业监理工程师审查意见的不 同之处, 签署修改意见, 并签认最终结论“不同意承包单位 按该施工组织设计(方案) 组织施工, 修改后再报”。 施工组织设计(方案)中工期、 质量 目标应与施工合同相一致; 施工组织设计应优先选用成熟、 先进的施工技术; 安全、环保、 消防和文明 施工措施切实可行并符合有关规定; 承包单位按审定的施工组织设计(方案) 组织施工, 如需对其内容作较大 变更,应在实施前将变更内容以书面形式, 重新报送监理 机构审查。 焊接工艺评定内容是否齐全; 焊接工艺评定一般包括: 封面、 焊接作业指导书、焊接工艺评定报告、 施焊原始记 力学性能试验报告(包括硬度、金相报告及其它试验 报告)、 热处理报告、无损检测报告、 母材和焊材材质证 明文件。 焊接工艺评定填写内容是否空缺、错误, 前后不一 焊接工艺评格式是否符合评定标准文件(如NB/T47014-2011) 的要求; 焊接工艺评定是否有效(新焊评是否按最新标准进行焊接工艺评定; 旧焊评是否能继 续有效使用, 焊接工艺评定报告是否已按新标准进行转 审查意见专业监理工程师审查意见: 根据对上述内 容的审查, 如符合要求则签署“ (填写所报审的焊接工艺评 WPR31-18)焊评有效, 焊评覆盖范围能满足 工程需求”。 如不符合要求,专业监理工程师应简明指出不符合要求之 并提出修改补充意见后签署“暂不同意承包单位引用该焊接工艺评定, 待修改完善后再报”。 总监理工程师审核意见:总监理工程师对专业监理工程师 的审查进行审核, 如同意专业监理工程师审查意见, 认“同意专业监理工程师审查意见,同意承包单位引用该焊 接工艺评定”; 如不同意专业监理工程师的审查意见, 明提出与专业监理工程师审查意见的不同之处,签署修改 意见, 并签认最终结论“不同意承包单位引用该焊接工艺评 施工组织设计(方案)报审表审核意见填写样表 SH/T 3903-A. 施工组织设计(方案)报审表 Construction Organization Design Approval Request 工程名称 Works Title: 编号 Item (CS/CMC)我方已 根据施工承包合同的有关规定完成了 工程施工组织设计 (方案) 的编制, 并经我单位技术负责人审查批准, Attached:施工组织设计/施工方案。 承包单位(章)Contractor (Chop) 项目经理 Project Manager Date专业监理工程师审查意见 Review comments from discipline supervision engineer: 施工组织设计(方案) 审批意见: 施工组织设计(方案) 合理、 可行, 且审批手续齐全, 同意承包单位按该施工组织设计 (方案) 组织施工。 分部分项划分审批意见:分部分项划分合理, 同意 按此进行分部分项验收。 焊接工艺评定审批意见:WPR31-18(焊接工艺评定 编号) 焊评有效, 焊评覆盖范围能满足工程需求。 焊接作业指导书审批意见:焊接作业指导书合理、 且审批手续齐全,同意承包单位按该焊接作业指导书 组织施工。 专业监理工程师Discipline Supervision Engineer Date总监理工程师审核意见 Review comments from chief supervision engineer: 施工组织设计(方案)审批意见: 同意专业监理工程师审查意见, 同意承包单位按该施工组 织设计(方案) 组织施工。 分部分项划分审批意见:同意此分部分项划分方式。 焊接工艺评定审批意见:同意专业监理工程师审查意 焊接作业指导书审批意见:同意专业监理工程师审查 意见, 同意承包单位按该焊接作业指导书组织施工。 项目监理机构总监理工程师 Chief Supervision Engineer CS/CMC 审查内容 分包单位资质材料审查:按建设部第 87 号令颁 布的《建筑企业资质管理规定》,检查经建设行政主管部门 进行资质审查核发的, 具有相应承包企业资质和建筑业劳 务分包企业资质的《建筑业企业资质证书》 和《企业法人 营业执照》。 注意拟承担分包工程内容与资质等级、营业执照是否相 需要时一并审查特种行业施工许可证、国外(境外) 分包单位近年来类似工程业绩,要求提供工程名称, 质量等级证明文件。 注意承包单位的发包性质,禁止转包、 肢解分包、 层层 分包等违法行为。 审查专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗 审查意见专业监理工程师审查意见: 对照审查内容 逐一审查, 必要时可以会同承包单位进行实地考察和调查, 核实承包单位申报材料与实际是否相符。 在此基础上提出审查意见,签署“该分包单位资质和业绩具备分包条件, 同意分包”。 如认为不具备分包条件应简要提出不符合条件之处,签署 “不同意分包, 请总监审查”。 总监理工程师审查意见:总监理工程师对专业监理工程师 的审查意见进行审核, 如同意专业监理工程师, 签署“同意 专业监理工程师的意见, 同意分包”; 如不同意专业监理工 程师意见, 应指明不同意专业监理工程审查意见的不同之 对业主指定的分包单位,也应按正常 手续进行分包单位资质报审。 分包单位资格报审表审核意见填写样表SH/T 3903-A. 分包单位资格报审表