基坑开挖并清 理完,经钎探(根据当地监理、质检部门要求)和验槽合格后,方可进 行下道工序的施工。 基底未能得到保护:基坑(槽)开挖后应尽量减少对基础底部基土 的扰动。如基础不能及时施工时,可在基底标高以上留出0.3m 厚土层, 待做基础时再挖掉。开挖尺寸不足:基坑(槽)或管沟底部的开挖宽度, 除结构宽度外,应根据施工需要增加工作面宽度。如排水设施、支撑结 构所需的宽度,在开挖前均应考虑。基坑(槽)边坡不直不平,基底不 平:应加强检查,随挖随修,并要认真验收。 3.5 卵石路基基层施工 路基施工是道路施工重点, 必须将原地面上各种杂物清除,保证 填土表面无积水。 对于压路机不能压到得地方,采用夯机夯实或者人工夯实。 厂区道路路基密实度不小于96%,经检测合格后方可经行后续施工。 本工程采用200 厚卵石基层,基层每边比基础宽出270mm。自卸汽车倒 至基槽漂石,反铲挖掘机整平后,压路机压实。 3.5.1 材料 卵石:采用粒径100-200mm 卵石做为底基层。上层为天然砂砾,水 泥稳定砂砾层及粗,中式沥青面层。 3.5.2 施工方法 (1)施工测量 施工前对下承层按质量验收标准进行验收之后,恢复中线,直线段每 20m 设一桩,并在两侧路面边缘0.3-0.5m 处设标志桩,在标志桩上用记 号笔标出漂石基层边缘设计标高。 卵石入槽后,挖掘机倒退法整平。进行分层施工,基层的设计厚度为200mm,根据现场实际情况,基底土方含水率较大,为了保证第一层漂 石整体均匀性, 防止地基翻浆,第一层漂石虚铺厚度400mm,碾压整平后, 直接回填天然砂砾,分层碾压至设计标高。 (3)试验取样 选择资质符合要求的试验室进行戈壁分层碾压取样试验。现场取样 每层天然砂砾碾压完成后,由监理单位见证试验室现场对戈壁取样,压实 系数要求不小于0.96.取样要求,每1000 平方取样两点,不足1000 平方 时按两点取样。 3.6 天然砂砾路基施工 天然砂砾应平铺整平后,进行机械碾压。压路机采用18t 碾压时先轻后重,先慢后快。直线段,由两侧路肩向路中心碾压,平曲线段由内侧向外侧进行碾压。碾压时,主碾重叠不小于30cm。 压路机的碾压速度,头两遍采用1.5-1.7Km/h,以后采2.0-2.5Km/h。 在规定的时间内碾压到要求的压实度,达到没有明显的轮迹。碾压过程 中,如有“弹簧”、松散、起皮等现象,