监理机构在作审查记录 时应注意以下几点:a、XX 工程的工程量清单应该是合格工程量的清 单;用于合同外的工程费用申请时,应提交依据性材料;b、本支付 申请应该是合同明确支付方式的前提下提出的。 20、监理工程师通知单 在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包 单位所发出的指令、提出的要求,均采用此表。 监理工程师现场发 出口头指令及要求也应用此表予以确认。 对于涉及质量和安全问题 而下达的通知单,要求承包单位必须书面回复,这就是 A6 表“监理 工程师通知回复单”。要根据通知单的要求和语意来答复。 对建设单 位的要求,不能用“监理工程师通知单” “监理工程师通知单”由 专业监理工程师编写,总监审核签发。 21、监理工程师通知回复单 符合要求:经检查,已按 XXX 通知单要求全部整改完毕,复查合格, 同意关闭。 本表是对表“监理工程师通知单”的回复。 审查意见人应该是谁发通知谁签署。签署意见应该依据通知的不同要 求和语意来答复,如提出整改的通知,可答复为:经复查,承包方已 整改到位;又如要求增加技术力量的通知,可答复为:承包单位增加 的人员已按要求落实到位等 22、监理工作联系单 施工过程中与监理有关各方进行工作联系的用表。 监理机构主要用 于对建设单位的请示、要求。 “监理工作联系单”由专业监理工程 师编写,总监审核签发 。 23、工程变更单 只能用于工程变更,提出单位可以是甲方、乙方、监理机构,但最后 须经过建设、设计、监理签字同意。 工程变更单由总监审核签发。 24、工程变更申请表 符合要求:经审查,该变更原因属实;变更方案可行;费用计算正确; 同意此变更申请。 25、工程临时延期申请表、费用索赔申请表 监理机构要用表“工程临时延期审批表”来回答 ;用表“费用索赔 审批表”来回答。答复时应注意要对承包单位项目经理所签署的申请 表中所列证明材料计算过程逐项核实。同意、暂时同意、不同意者均 应说明理由。(合同条款,工程变更等) 26、工程变更执行报验单 符合要求:经查验,XXX 号工程变更通知单涉及的工作已全部完成, 并验收合格。 27、报验申请表 本表主要用于工程质量检查验收申报 1) 用于隐蔽工程检查验收时,当承包单位完成自检,填报此表提请监 理人员确认。在填报此表时应附有相应工序和部位的质量检查证。 专业监理工程师意见为:XX 部位的隐蔽工程符合规范和设计要求, 资料合格齐全,同意隐蔽或因 XX 原因不同意报验申请,请整改后再 报。 2)、用于施工放样报验申请时,应附有承包单位的施工放样成果。 监理工程师审查意见:XX 放样报验申请符合要求,资料合格齐全, 可以进行下一步施工;或XX 放样不符合要求。 3)、用于分项、分部、单位工程质量检验评定报审时,应附有相关的 质量检验的评定标准要求的资料及规范规定的表。 根据专业监理工程师和总监的职责和权限划分,检验批和分项工程验 收由专业监理工程师审查,分部工程和单位工程由总监审核。 审查意见为:XX 分项工程、XX 分部工程、XX 单位工程资料齐全,同 意报验,可以进入下一步施工或者可以进入验收程序等等 报验、报审的监理审核意见 应分三个部分 1、监理抽检情况 2、监理验收结论 3、还要注意的事 项。 比如工序报验意见:1、监理抽检情况综述;2、经监理验收,该工序 符合设计及相关规范要求,同意进入下道工序施工。 比如材料报验审核:1、经监理抽检**组试验,试验结果合格;2、同 意用于本工程**部位。比如测量报审:1、经监理复测,误差值为***, 误差在规范允许范围内;2、同意施工单位测量成果;3、注意控制点 或转点的保护,并应定期复核本次测量成果。