监理工程师发出开工通知书也就是下达了开工令。因此承包商在接到开工通知后应当迅速而毫不拖延地开始该工程的施工。只有在有正当延期的理由时经过办理申请延期手续后经监理工程师批准才能延期开工并给予延长的工期。否则责任应当由承包商自负。那么监理工程师应在什么时候发出开工通知呢,FIDIC合同条款中对此亦有明确规定即监理工程师应在中标函颁发日期之后于投标书附件中规定的期限内发出开工令。这样明确规定是十分必要的。否则如果业主拖延开工时间承包商蒙受损失而得不到赔偿。