防火涂料施工的整个流程1.施工前准备工作 1.1 施工现场勘查:组织施工管理及技术人员熟悉施工现场环境、工程结构及施工表面,以 便进一步顺利安排涂装施工。 1.2 场地布置工作:与现场建设部门协调,建立用于现场涂装施工的水电设施及现场办公、 物料排放场地。 1.3 资源准备:制定各项规章制度、施工进度计划、材料计划、人力计划;组织员工进行上 岗技术培训、文明施工教育、安全教育等。 2.进场 2.1 搭建脚手架:根据现场施工需要,为涂装时需要搭建脚手架的区域搭建复合安全要求的 脚手架。 2.2 周围环境保护和清理:为防止涂料飞溅对周围环境和结构造成沾污,涂装前应对现场已 完工的环境、设施及不涂装的金属构件,用塑料薄膜或纤维布进行有效的遮履保护,待全部 涂装工作结束后予以清除。同时,对有碍施工工作作业的现场进行清理,对搅拌区域及材料 堆放点等有火灾隐患的区域实施必要的防火措施(配备一定数量的灭火器材)。 2.3 构件表面处理 2.3.1 涂装前,检查钢构件表面底漆的状态,如无防锈层或防锈层有破坏,必须向监理或业 主方面提出相应的整改措施,确保钢结构表面防锈涂层完整,无腐蚀; 2.3.2 根据现场仓库、半成品仓库因为使用年限久,部分钢结构已经锈蚀,必须铲除旧涂层、 打磨除锈、补涂防锈底漆(材料由业主采购) 3.施工 3.1 涂料搅拌 将启用的涂料进行充分搅拌,使固体组分均匀分布,并在规定时间内用完。 3.2 基层检查 涂覆前,再次对欲涂防火涂料的基层进行检查,确保表面清洁、干燥、防锈涂层完整。以免 影响涂层固有附着力。 3.3 涂装工艺 施工方法采用油刷、辊筒刷涂,具体施工工艺见防火涂料产品说明书。 3.4 工艺控制 由项目部技术员对施工工艺进行监控,项目质检员对涂层厚度和表面情况等质量进行跟踪检 查,做好“自检记录”。 3.5 涂层保护 对在施工过程中产生的半成品和成品,在未交付验收前,应对其进行必要的保护措施,注意 防雨、防机械碰撞,如遇损坏,应及时采取修补措施。 3.6 质量验收 工程完工时,公司质检部会同甲方或监理,对防火涂料工程进行质量验收,使其达到设计要 求,并做好有关验收记录。 3.7 现场清理 对由于防火涂料施工沾污的环境及现场,应及时进行清理;现场涂料空桶应有公司进行回收, 以保证整个工程项目的最终形象。 3.8 竣工验收 项目部将竣工资料整理成册,公司