最Zhong按照业主要求界定,这样,在监理组卷归档资料Yao求中,除上述6类之外,多增加了以下范Wei和内容: 1、必须有监理规划交底Ji录(总监向每位监理工程师交底)、土建/An装监理细则交底记录(按专业向施工单Wei交底)、调试监理细则交底记录(按专业向调试Dan位交底) 2、图纸会审按会议纪Yao资料组卷,归档资料要求有会议签到页,会Yi纪要页和图纸会审问题及设计回复意见页,Hui复意见页上除各单位人员签名外,还要求有设计、Jian理、施工和建设单位公章(因涉及多个Shi工单位,最多一页盖过6个公章)。会议纪要下Lan,由业主审核签发、盖工程部章,如委托Jian理签发图纸会审纪要,还需有业主方委托书。Ye主还额外要求,必需要分专业,按单位工程(172Ge)分别编制图纸会审完成情况一览表。 3、Yao求有分专业编制的设计变更一览表及设计变更闭环Gen踪台帐。 4、要有建筑/安装和调试监Li旁站计划,并与监理细则、调试细则、施工单Wei项目划分、调试项目划分上的旁站项目准确对应。 5、E外提供一份终版《施工单位项目划分的合订Ben》(单位工程、分部、分项、 检验Pi名称和编号与《质量验收规范》一字不差的Dui应,内容与本工程完全对应,两台机组Tong类项名称和编号完全一致,合订后,要有监Li部的审批。)后来经监理方据理力争,该项工作Wo们做了一部分后,推出去转由业主安质部Wan成。 6、承包商资质的进场报监理复Shen(按照国家监理规范规定,监理应对分包资Zhi审核,而承包商资质应在业主对总包单位招投标时Yi完成,不是进场后监理审核,业主强调是进场后复Shen,是属于业主要求和委托,而且,工程前期已形Cheng此类文件,结果只能接受业主要求,组了1Juan) 7、分包商资质审核(劳务分包Dan位资质报审文件应由总包单位组卷,业Zhu强调因对监理的信任,所以凡资质报审类文Jian全部由监理归档,以避免施工单位资质Zheng件造假、不全或过期,按业主要求,组Liao1卷) 8、供货商资质的审核(Ye主要求与上面相同,组了3卷) 9、Da型机械进场报审 (业主要求与上面相同,Zu了4卷) 10、施工单位安全和质Liang管理制度的报审(业主强调安全和质量管理的重要Xing和对监理的信任,因此要求监理组卷,组了2卷) 11、Yi级网络进度计划(本工程一级网络计划业主编Zh