施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接 的依据。现阶段大多对施工进行监理,设计监理很少,图纸中差错难免存在,故 设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环 节,也是保证工程质量的前提,也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有 关单位应当充分重视。 设计交底与图纸会审应遵循的原则(1)设计单位 应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单 位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审,但在所有成套图纸到齐后 需再统一交底与会审。现在很多工程己开工,而施工图纸还不全,以至后到的图 纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏,即使施工过程中另补 的新图也应进行交底和会审。 (2)在设计交底与图纸会审之前,建设单位、监 理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图 自审,初步审查本专业的图纸,进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必 须核对。 (3)设计交底与图纸会审时,设计单位必须派负责该项目的主要设计 人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸,必须经建设单位确认。未经确 认不得交付施工。 (4)凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,应由订 货单位邀请制造厂家代表到会,井请建设单位、监理部与设计单位的代表一起进 行技术交底与图 纸会审。 设计交底与图纸会审会议的组织及程序3.1 时间 设计交底与图纸会审在项目开工之前进行,开会时间由监理部决定并发通 知。参加人员应包括监理、建设、设计、施工等单位的有关人员。 3.2 会议 组织 按《建设工程监理规范》第5.2.2 条要求,项目监理人员应参加由建 设单位组织的设计技术交底会,一般情况下,设计交底与图纸会审会议由总监理 工程师主持,监理部和各专业施工单位(含分包单位)分别编写会审记录,由监 理部汇总和起草会议纪要,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认, 并提交建设、设计和施工单位会签。 3.3 设计交底与图纸会审工作的程序 (1)首先由设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施 工中注意事项等。(2)各有关单位对图纸中存在的问题进行提问。(3)设计 单位对各方提出的问题进行答疑。(4)各单位针对问题进行研究与协调,制订 解决办法。写出会审纪要,并经各方签字认可。 (1)设计单位资质情况,是否无证设计或越级