本文为博主原创文章,如果转载请注明本博客网址!
版权
SD-WAN专栏收录该内容
5 篇文章3 订阅
订阅专栏
本文介绍 MPLS VPN 专线的第二个劣势:开通太慢
找到一个描述了整个集团客户专线开通流程的资料。笔者在本文结尾会给出各个流程的所需最大天数汇总结果。
立项最长要经过 8 天
施工前准备最长 7 天
施工过程最长 15 天
验收人员一般很忙的,有一堆项目排队等着验收,所以暂且先认为等待半个月后才能进行验收。如果初次验收发现问题,还要再花一段时间进行整改和再次验收

结论

汇总上述数据:8+7+15+15+X > 45 天,(X为整改和复验的时长),所以运营商开通专线的时长一般会大于一个月。
收藏
一键三连
扫一扫,分享海报
专栏目录