工程造价咨询单位在接受委托参与编制投资估算时要做好如下几点:①注意资料(估算指标)的积累。估算指标是编制投资估算的主要依据,除已有的估算指标,应根据实际及时修正,充分体现指标的综合性、概括性。②投资估算的编制应考虑充分,估算合理,充分估计出项目建设过程中及建成后的收益与风险,并提出应对及防范的措施,但也要防止过分高估,尽可能做到全面、准确、合理。
2)挣值分析控制
挣值分析是项目进展控制的主要工具和方法, 这种方法最初开发用于评估制造业的绩效, 后来被用做成本及计划控制系统标准中各类项目的进度评估的标准。 给定成本执行基准计划,项目组可以通过输入实际的信息,然后将其与基准计划进行比较,就可以决定在多大程度上满足了范围、时间和成本目标。
2、工程造价咨询项目收尾
客户验收
1.工程造价咨询项目收尾有以下几个步骤:客户验收、所有咨询项目资料的整理归档、咨询服务回访与总结、咨询成果的信息化处理、进行项目实施后审计。
2.客户验收的方式
当工程造价咨询项目经过项目团队共同努力, 已得到项目咨询初步成果,项目经理就可以通知客户对咨询成果进行验收。