例1:项目只有2个活动,活动A历时1天,活动B历时2天,此时活动A的自由浮动时间为0,因为只要A拖延,其后续活动B的最早开始时间一定受影响,但是假如我是这个项目的老板,我说这个项目4天完成就可以了,此时利用倒推法,可以算出项目A最早开始时间是第一天,最晚开始时间是第二天,总浮动时间是1天。计算工作自由时差:当工作i-j有紧后工作j-k时,其自由时差应为:(FFi-j)=(ESj-k)—(EFi-j)这里ESj-k表示紧后工作j-k的最早开始时间,EFi-j表示工作i-j的最早结束时间以网络计划的终点节点(j=n)为箭头节点的工作,其自由时差FFi-n应按网络计划的计划工期Tp确定,即:(FFi-n)=Tp-(EFi-n)例2:某工程网络计划中,工作W的最早开始时间和最迟开始时间分别为12天和第15天,其持续时间为5天,工作W有3个紧后工作,它们的最早开始时间分别为第21天,第24天和第28天,则W的自由时差为(4)天。解析:工作W的最早结束时间可以从已知条件算出为min(12+5,15+5)=17天,则W的自由时差min(21-17,24-17,28-17)=4天。