特别　第一部分:万科文明施工标准　1.场容场貌　1.1、现场围墙、围档　施工现场必须实行封闭式管理,沿工地四周延续设置围挡;围挡高度≥2.0m。　使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观。围挡应考虑可重复利用,可使用角钢与镀锌铁皮制成或轻质材料制作而成,不得使用石棉瓦或其它危害健康的材料。　市区主要路段和市容景观道路、市内主城区及车站广场设置围挡,其高度不得低于2.5m。　围挡的宣传策划由营销管理部统一制定要求或设计。　项目现场内各施工单位应分别设置围挡实行封闭管理,围挡高度不得低于1.8m。　施工作业区、材料堆放区与生活办　资料目录　1.　工程概况及主要工程量　1　2.编制依据　3　3.　作业前的条件和准备　4　4.　作业的程序和方法　7　5.　本作业中执行的强制性条文　12　6.　质量控制措施　15　7.　作业的安全环境保护措施　17　8.　重大危险源控制措施表　23　9.　施工进度计划　23　10.　人工挖孔桩桩位编号图　23内容简介　4.2.5　成孔　4.2.5.1　根据开挖边线用粘土砖,M5水泥砂浆砌240mm厚150mm高桩孔护沿,以防止施工过程中物体掉入桩孔内和阻止基坑内水流入孔内;第一节井圈护壁井圈顶面比场地高出150~200mm,壁厚比下面井壁厚度增加100~150mm…　一、钢筋工程　(一)钢筋原材料　1、钢筋进场控制要点:　1)要检查钢筋的品牌是否符合合同要求;　2)检查产品合格证、出厂检验报告是否符合国家标准;　3)通过观察法确定钢筋质量是否符合国家标准(钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈);　4)钢筋进场验收后,填写《材料进场验收记录表》,并留存影像资料;　5)按照产品的抽样方案进行抽样复检,出具钢筋检验报告,合格后方可使用。　2、钢筋堆放控制要点:　1)钢筋的堆放场地应硬化,并确保排水顺畅;　2)应按级别、品种、直径、厂家分垛码放　第一部分:万科文明施工标准　1.场容场貌　1.1、现场围墙、围档　施工现场必须实行封闭式管理,沿工地四周延续设置围挡;围挡高度≥2.0m。　使用的材料应保证围挡稳固、整齐、美观。围挡应考虑可重复利用,可使用角钢与镀锌铁皮制成或轻质材料制作而成,不得使用石棉瓦或其它危害健康的材料。　市区主要路段和市容景观道路、市内主城区及车站广场设置围挡,其高度不得低于2.5m。　围挡的宣传策划由营销管理部统