右侧实际地面线和设计断面挖方坡度几乎一样 , 挖 容及方案摘要 机刷坡难度非常大 , 且挖机在坡面上工作非常危险。 变更主要工程 K39+728—K39+815 段右侧路基保证路面排水和山体原有坡度不动 , 利 量及增减说明 用设计断面中碎落台 ( 2.5m) 宽度起一道路肩挡土墙 , 防止山体滑坡。 挡墙 B1=2m、 B3=0.5m 、 H3=0.5m 、 挡墙墙身高度根据地形来确定。 承包人项目经理 : 总监办意见 : 签字 : 日期 : 签字 : 日期 : 现场管理处意见 : 工程处分管副处长 : 签字 : 日期 : 签字 : 日期 : 工程处处长 : 签字 : 日期 : 项目办总工程师 : 签字 : 日期 : 项目办分管副主任 : 签字 :	日期 : 项目办主任 : 签字 :	日期 : 注:	用于 B 类变更 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 江西省吉安至莲花高速公路建设项目 变更估价清单	( 变表 5) 承包单位 : 中铁二十四局集团 合同段:A5 监理单位 : 江西交通咨询公司 本表编号 : JLA5-BGSQ5 变更项目 K39+728—K39+815路基挡土墙 桩号 K39+728—K39+815 工 变更前 变更后 变更净值 ( ± ) 程 工程项目 单位 备注 编 数量 单价 金额 ( 元)数量 单价 金额 ( 元)数量 单价 金额 ( 元)号420 K39+728— K39+815 路基挡 m3 -3- 0 0 1009. 65 土墙 ( 混凝土 ) a-3 420 -3- K39+728— K39+815 ( 土方 ) m3 5383 3209.58 a-3 m3 m3 设计单位代表 : 承包人项目经理 : 核定意	业主变更管理工程师 : 监理工程师 : 见 编制 :	日期 :	年	月日资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 工程变更现场会议纪要	(	变表 6) 标段 : A5	编号 : JLA5 -BGSQ5 主题	K39+728—K39+815