如何协 调好工程建设各方的关系,确实是很难。 在工程建设中最难的是如何与施工单位处理好关系,施工单位有总包、分包。有乙分包还 有甲分包。建设单位会因进度、质量、工程款、工程量的确认、设计错漏、设计变更等,材 料交付的时间、验收、交付地点等,施工工作面移交、施工配合、验收、成品保护等方方面 面与施工方发生争议。如何处理,真是难! 1.如何处理好与施工方的关系 处理与施工方的关系,最有效的办法是订立详细的、明确的、与建设建筑惯例相符的合同 条款。合同订好了,在施工过程中就人依据。在施工过程中,严格按合同、规范来执行就容 易为施工中的各方所接受。 处理与施工方的关系的一个重要的问题就是更可能少地在合同执行过程中去更改合同要 件,比较突出的问题是设计变更。有些甲方比交习惯在施工过程中改来改去,因此纠纷不断, 将工期拖得长长的,最后无法进行结算,扯皮扯十年八年的。如何才能做到这一点,首先是 要订立详细的合同。合同内容要详实,要不厌其繁,一些经常做开发的公司甚至将规范条文 都列为合同条款,这是一件好事,有利于在施工过程中查阅,也可以降低因引用不同的规范 发生争议。其实是合同要尊从惯例,不能过分特殊化。在施工分割、工期进度上不能不尊从 行业习惯。尊从行业习惯有利于发挥工人的专业特长和技能,同时可以减少由于不合乎工程 建设的自然技术约束而引起的质量、安全事故的发生。再次是在施工过程中少变更,少变更 一方面利于维护甲方重合同守信用的形像,还可以减少施工过程中的返工。为达到最大限度 地降低变更的频率,在开工前要加强设计组织和审图,将图纸问题在开工前就解决好。 处理好与施工方的关系,不光是要约束施工方按合同施工,而且还要约束甲方自身按合同 处理好自己的责任。包括甲供材料的进场、验收、交付使用,甲分包单位的组织与管理、甲 指定品牌厂家的指定,甲方按合同需为施工方提供的服务如解决临时用水、用电、道路等, 甲方需按合同支付工程款项,还有一点是甲方应按合同办理必要的签证手续。 2.与监理的关系 按国家规定,监理在施工过程中有完全代表甲方行事的权力。因此,在施工过程中监督监 理和约束好监理的权力是处理监理关系的重点所在。如果不能很好地约束好监理的行为,将 使甲方处理十分不利的地位。 与监理协作与配合,共同监管好施工,是所有甲方的良好愿望。如何实现?一是要支持监 理的工作,二是要监督监理的工作,三是要控制监理的行为。 处理好与监理的关系,首先是要尊重监理的劳动。监理是一个低薪水高劳动强度的职业。 加上生活艰苦。如果甲方还蔑视他们的工作,他们的工程积极性就没了。其次是要帮助解决 工作、生活上的困难。现场监理项目组由于规模小不可能单独自行解决好生活、工作条件, 因此甲方就应当给与支援。如解决伙食问题、提供规范、标准文本和各种施工手册和图集, 便于监理人员查阅。 其次是要配合监理的工作。在施工过程中监理难免会与施工方发生争执,这时甲方的支持 十分必要而且也很重要。 最后是监督与控制监理的不良行为。现在的社会现实是各行各业腐败现象普遍,监理也不 例外。与施工方联手来忽悠甲方的事是经常发生的事,因此甲方要监督与控制好监理的行为, 比妨在监理签署各种文件前要先得到甲方的认可。 3.与设计、勘察的关系 甲方现场工作人员要经常与设计、勘察单位保持必要的联系。对于任何与设计单位的联系 函,都必须经过甲方现场工作人员传递。对于任何设计变更都必须以甲方现场人员提出书面 的要求为前提。否则就会乱套。 4.与质监、安监等监督部门的关系 甲方要按照他们的要求去执行和约束施工方,以免产生不必要的麻烦。同时要认真研究各 种质监、安监方面的条文规定,做法合乎规定的要求。另外要认真对待质监、安监的监督方 案,把它作为一个重要的事情来办理。处理好质监、安监的关系不仅可以减少不必要的麻烦, 而且还可以借助他们的力量,促进施工质量和施工进度。 5.处理好与公司内部各部门的关系 一些甲方有自己的的设计、合约、预算部门,甲方工程师还要处理好与这些部门的关系,多 沟通可以减少分歧,消除误解。 尤其是在支付工程款项文献,甲方在支付工程款的问题上一定要征求现场工程师的意见,给 予现场工程师一定的参与权和说话权,不然工程师们在现场就无法管理施工单位了。 6.现场管理人员之间的分工与配合 在工地现场发生争吵是经常的事而且是有必要的事。争吵也是工程监管的一个重要手段,因此,需要现场人员在争吵过程中充当不同的触角,有人凶、有人善。