面 对各种各样的理由,很多业主朋友们不禁有疑问,房屋装修工期到底需要多久呢?装修工期 如何计算确定呢?我们在装修施工之前,就应该让装修公司或者工长出示一张装修施工的工 期安排时间表,确认好装修工期用时,签订好协议合同。可不要小看这张小小的装修工期时 间表格,这张表既是对装修的一个规划,也是对业主的一种承诺。如果以后出现延误工期的 行为,业主可以根据这份工期安排表签订的协议或者合同来维护自己的合法权益,退一步来 说,也能更加清楚明白是何种原因导致的工期延时,好找相应的解决办法。另外,工期安排 表还可以作为业主定时去验收装修工程的一个时间参考。下面就让我们一起来看看房屋装修 工期具体是如何计算与安排确认的吧。 一、房屋装修工期流程 大体上,房屋装修过程可分为三个阶段:前期、中期和后期。 1、装修前期:家居装修前期的工作主要是寻找装修公司/施工团队、装修设计、材料选 购。从选定装修公司到确定设计方案,需10—15 天,在这段时间里,业主修需要选好装修 所用的主要材料,尤其是瓷砖和橱柜。比如说厨房橱柜,专业橱柜设计师需要根据实际情况 对厨房进行设计,而且定制厨柜也需要花费一定时间,一般需要20—35 天,因此需要我们 早早的就预订好,以免到时房屋装修好了,却往事具备只欠橱柜的尴尬事发生。而瓷砖则一 般是装修开工后最先用到的,在家居装修过程中,一般地面、墙面的装修时最先进行的,因 此要在第一时间备下。 5.1-9, citymore attractive, strengthening public transport investment, established urbanrail transit multi-level, multi-functional public transport system, thus protecting regionalposition achieve2、装修中期:房屋装修中期主要是施工期。开工后,水电工和木工先进场施工。水电 路改造需要4 天到一周的时间,木工做吊顶、背景墙、现场制作柜子等需要15 天左右。大 天后水电路改造完成,瓦工开始进场铺瓷砖。先铺厨房和卫生间,最后再铺公共部分,整个过程持续到第30 天左右。第15 天左右,木工完成工作,油工开始进场,进行墙体刮腻 子找平、木作和墙面的刷漆等工作,要持续到装修完工前两三天。在这段时间里,业主可以 到市场上寻找喜欢的家具。 3、装修后期:后期也有许多收尾及小部件安装的工作,比如木工需要安装窗帘杆、五 金挂件等。而在厂家订购的地板、门、洁具、橱柜等装修主材也开始陆续安装,还要进行厨 房和卫生间的吊顶(厨卫吊顶与公共部分不同,需后期再进行),这些工作比较简单快捷,全 部完工大约需3 二、房屋装修工期具体时间安排