施工签证是指建设单位与施工单位按发、 承包合同约定, 就施工过程中涉 及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。 哪些内容可以办理施工签证: 1、基本建设项目应严格控制现场签证,对发生特殊情况并且不是由 于施工单位原因造成的工程内容及工程量的增加,可以现场签证; 2、工程施工过程中如遇图纸不完善或图纸错误,对需要变更的工作 内容按设计变更程序办理, 不进行现场签证。 但对由此引起紧前工序的返 工修改内容可进行签证确认; 3、在非正常施工条件下采取的特殊技术措施费; 4、定额直接费中未包括,按规定允许计算的各项费用; 5、设计变更、材料改代造成的工程量变化; 6、工程中途停建、缓建造成损失费用; 7、不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用; 8、受建设单位委托,发生的其他零星工程; 9、由于建设单位、设计单位、监理单位原因增加的其他费用项目。 哪些不能办理的施工签证 1、施工合同、标底价款、施工图纸、设计变更、施工组织设计、建 设单位批准的工程量清单或施工图预算中已经包含的内容。 2、可以通过补充协议调整的内容。 3、可以通过设计变更调整的内容。 4、可以通过施工方案调整的内容。 5、发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作; 6、施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失; 7、违规操作造成的停水、停电和安全事故损失; 8、工作失职造成的损失; 9、图纸设计错误如属施工单位根据正常施工经验或相关专业图纸对 比能够发现的, 施工单位在施工前必须及时发现提出, 如未发现提出而引 起返工修改,不予签证; 10、施工单位为创品牌工程、业绩工程增加的费用; 第四条 施工签证格式内容主要包括: 1、施工单位、签证序号、分项工程、结算方式、施工图号、预算费 用(列表或列式明确表达式)、施工日期、施工地点、签证事件的工程部 位、原因、处理措施(施工说明或施工简图)、处理结果、备注。 2、施工单位经办人、项目经理二人以上签字,加盖公章; 3、监理单位签证意见:监理单位经办人、总监两人以上签字,加盖 公章; 4、建设单位经办人、工程科长、(主管副处长、处长)两人以上签 字,加盖公章。 第五条 现场签证的确认程序 (1)对涉及工程造价增减数额在 0.5 万元以下且对工程整体影响很 小的零星变更,由工程科负责人负责组织施工、监理、建设单位讨论后, 经监理及施工单位、现场工程师、科长签字、盖章后实施。 (2)对涉及工程造价增减数额 0.5 万元以上 2 万以下且对工程整体 影响较小的变更,由工程负责人负责组织,会同主管副处长及监理、施工 单位论证后报基建处长同意,经监理及施工单位、建设单位现场工程师、 工程科负责人、主管副处长签字、盖章后实施。 (3)对涉及工程造价增减数额2万元以上5万元以下的或虽工程造 价增减数额2万元以下但对工程整体影响较大的变更, 由工程科负责人负 责组织,会同处长、主管副处长及、监理、施工单位进行论证后报主管校 长同意,经监理及施工单位、建设单位现场工程师、工程科负责人、主管 副处长、处长签字、盖章后实施。 (4)对涉及工程造价增减数额 5 万元以上的或虽工程造价增减数额 2 万元以上 5 万元以下但对工程整体影响较大的变更, 由工程科负责人负 责组织,会同处长、主管副处长、监理、施工单位、审计处职能单位进行 论证后, 并以书面报告附变更意见书的形式报学校领导研究, 经学校领导 批复后,再行实施并履行相应的签字盖章手续。 (5)紧急情况下施工现场口头认可的签证,事后必须在 7 日内补齐 有关手续。 (6)所有签证,必须是在工程现场管理人员允许实施的前提下发生 的,并且必须经工程现场管理人员、监理单位、施工单位三方及以上人员 实地查验、确定工程量后,签字、盖章生效,如果发生签证数额大于五万 元的, 要在签证前报学校主管领导批准。 非三方及以上人员或少于三方签 字、盖章的签证均为无效签证。 (7)对于各专业工种的设计变更,各专业人员应及时沟通,避免信 息不通产生新的变更,造成投资浪费。 (8)签证单须经三方全部签字且盖章后生效;签证单一式三份,建 设方、监理方、施工方各存一份,三方内容不符的,以建设方为准。 下列任何一项不能满足的均视为无效签证: ①工程签证须在七日内办理完毕, 附必要的图纸, 图纸上同样须三方 签字、盖章; ②隐蔽工程签证须在隐蔽工程覆盖之前完成全部签证手续; ③签证内容要求打印,中间无改动、无行间插字或删除; 第六条 办理施工签证一般应做技术、 经济分析。 特别要严格控制影 响工程质量、 进度和造价较高的施工签证, 对于这类施工签证一定要做技 术论证和经济比较。 确实无法避免又必须发生的费用项目, 应当由学校分 管领导组织研究决定, 不允许任何个人随意签署高造价施工签证。 能够通 过另行招标、 另签合同 (或补充协议) 变更设计或追加工程立项解决的, 、 要另行招标、另签合同(或补充协议)、变更设计或追加工程立项。由于 施工签证造成学校经济损失的,追究相关人员责任。 第七条 办理施工签证应符合相关法律、法规、规范。 第八条 委托监理的工程, 按照委托监理合同和施工合同, 监理工程 师要对工程质量、 进度和造价负责, 对工程建设中发生的施工签证进行监 督和签署意见,及时发现、解决施工签证中的问题,确有困难的应当及时 向建设单位驻工地代表反映并取得解决办法,不得延误。 第九条 工程管理科负责人要积极协调监理工程师的工作, 监督检查 工程建设中发生的施工签证, 有权更正施工签证中的不合理部分并签署意 见。 第十条 没有委托监理的工程, 工程管理科按照施工合同履行监理工 程师的职责,对工程质量、进度和造价负责,对工程建设中发生的施工签 证进行监督和签署意见,及时发现、解决施工签证中的问题,确有困难的 应当及时向学校工程管理负责人反映并取得解决办法。 第十一条 办理施工签证一般要 “一事一单、 一项一签、 随作随签” , 避免过期补签。 第十二条 办理施工签证要求内容完整、记录真实、说明详尽、文字 表述无二意、图示尺寸准确、计算过程符合工程量计算规则、工程量计算 无差错、 材料价格要注明是预算价还是市场价, 施工签证及其附件能够相 互解释。 第十三条 建设单位工程师要按专业不同分工办理施工签证, 避免签 署本专业之外的施工签证。 第十四条 办理施工签证的签字顺序是:施工单位,监理单位,建设 单位。没有委托监理的工程签字顺序是:施工单位,建设单位。 第十五条 建设单位工程师办理完毕施工签证后保留一份存档, 避免 人为修改或遗失。其余返回监理单位和施工单位。 第十六条 施工签证作为工程结算依据和技术经济文件应当妥善保 管。结算时按照工程竣工结算程序将施工签证(原件)同其他结算资料一 并上报审计处, 审计结束后, 学校审计处将施工签证和其他报审资料存档 管理。办理工程形象进度款时施工签证可以报送复印件。 第十七条 报送社会审计的工程项目,施工签证经学校审计处复核后 同其他报审资料一并报送社会审计机构审核。 工程结算审计完毕后, 所有 报审资料由社会审计机构全部返还建设单位存档管理。 隐蔽工程现场签证单该怎么写 隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后, 如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和 当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发 包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承 包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地 代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内 容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现 场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字, 承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人 在一定期限内完善工程条件。