浅谈民航专业工程造价管理和控制 摘要: 民航安全关乎社会民生,民航专业工程的社会效益相对于经济效益更 为重要, 做好民航专业工程造价的控制工作,对于民航专业工程项目能否达到预 期效果具有重要意义, 要发挥不同角色的项目管理者在民航专业工程的决策、设 计、招投标、施工、预结算阶段对工程造价进行夸理控制,防止投资突破限额, 并促使设计单位、施工单位、监理单位加强管理,使人力、财力、物力等有限的 资源得以充分的利用,以取得最佳的社会效益和经济效益。 关键词:民航专业工程;造价管理;控制 近些年我国民航事业取得了很大发展, 但现阶段我国民航的专业工程造价管 理与世界发达国家(如美、欧、日)相比还是存大很大差距,主要表现在工程项目 造价管理体制、理论和方法的研究、推广和应用等方面。