1、开工前至少10 天:做设计定方案;选定装修公司,提出装修内容和要求;实地测量有 关数据,绘制详细图纸;与设计师全面沟通,确定最终方案。 2、开工前至少5 天:看预算签合同;确定所要使用的材料;自己对家装费用进行初步预 算,同家装公司的预算进行比较;签定装修合同。 3、开工前至少2 天:进场前做准备;与物业部门联系,完成必要的手续;和邻居打好招 呼;门窗材料及辅助材料进场;交施工方钥匙;付首期装修款。 4、开工后1-2 天:敲墙体改结构。 5.1-9, citymore attractive, strengthening public transport investment, established urbanrail transit multi-level, multi-functional public transport system, thus protecting regionalposition achieve5、开工5-10 天:安水管装电路;管线材料处理验收;隐蔽工程验收。 6、开工后10-20 天:铺瓷砖做墙面;泥瓦工程验收;验收墙面材料,比如墙面漆、瓷砖 7、开工20-30天:做木工涂油漆;油漆材料进场验收;木工项目验收。 8、开工30-50 天:铺地板做厨卫装设备;地板材料验收;厨柜到场安装验收;卫浴产品到 场安装验收;买回电器并安装;卫浴产品到场安装验收。 9、开工50-60 天:搞验收做决算;进行总结算。 当然,不同房型、面积和施工内容,所需要的工期是不同的。不过大体上相近房型的装 修工期时间都差不了太多。装修内容不一样,工期耗时也不同,比如说家装中油工活比较耗 时,也不宜太赶,如果家装油漆活比较多,装修工期耗时相对来就要比较久。据了解,装修 一套140—150 平米的三居室房子,从开始到完工大约需45 天。面积较小的两居小户型可节 省四五天,而200 多平米的复式户型则需多用四五天。再加上竣工验收等等,普通家庭装修 工期一般大致耗时为2 个月左右。