1。勘察过程:复杂工程分为初勘和详勘两个阶段。为设计提供实际依据。 2。设计过程:一般划分为两个阶段,即初步设计阶段和施工图设计阶段,对于大型复杂项 目,可根据不同行业的特点和需要,在初步设计之后增加技术设计阶段。 初步设计是设计的第一步,如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告投资估算的10% 以上或其他主要指标需要变动时,要重新报批可行性研究报告。 初步设计经主管部门审批后,建设项目被列入国家固定资产投资计划,方可进行下一步的施 工图设计。 施工图一经审查批准,不得擅自进行修改,必须重新报请原审批部门,由原审批部门委托审 查机构审查后再批准实施。 建设准备阶段,建设准备阶段主要内容包括:组建项目法人、征地、拆迁、“三通一平”乃至“七通一平”;组织材料、设备订货;办理建设工程质量监督手续;委托工程监理;准 备必要的施工图纸;组织施工招投标,择优选定施工单位;办理施工许可证等。按规定作好 施工准备,具备开工条件后,建设单位申请开工,进入施工安装阶段。 施工阶段,建设工程具备了开工条件并取得施工许可证后方可开工。