水稳碎石基层在施工过程中,所有环节都需要密切关注时间,因此在施工计划、实施过程中要科学安排,考虑一切可能突发的因素,必须要把一切环节都在掌控之中。在大明路工程中对水稳碎石混合料运输及摊铺的施工时间都是进行预测的。每车混合料按综合运距8km考虑,运输需要30分钟;按等待前面有2台车准备卸料,需要等待10分钟;卸料(摊铺每2车)需10分钟,摊铺至100米需要90分钟;按每次碾压30-40米,碾压完毕100米需30分钟。假定100米长做为一个循环,单幅单层用时间为160分钟,单幅双层共用时间为320分钟,小于水泥终凝时间。即使出现意外情况,因便道等问题,运输不畅,好可根据实际情况、采取缩短下基层铺筑长度的办法,来保证上基层铺筑完毕所用时间不超过水泥终凝时间。因此,随着时代的进步,水稳碎石作为现代道路建设首选的基层铺筑混合料,有着广阔的市场前景和巨大的发展潜力。我们应当大力推广应用。随着水稳碎石基层施工技术的日趋提高,彼时水稳碎石作为最佳的道路基层结构形态,必将为我国的现代城市道路建设及经济和社会的快速发展作出更多更大的贡献。
参考文献:
[1]