一、二、 三、四层墙体采用 M10 混合砂浆砌筑 MU15 多孔砖;五层以上 采用M7.5 混合砂浆砌筑MU15 多孔砖。 本工程结构中使用主要材料:钢材:I 级钢,II 础垫层C10,基础底板、地圈梁、基础构造柱均采用 C30,其余 均C20。 本工程设计给水管采用PPR 塑料管,热熔连接;排水管采用 UPVC 硬聚氯乙烯管,粘接;给水管道安装除立管及安装IC 表的管段明设计外,其余均暗设。本工程设计采暖为钢制高频焊翅片管散热器。 本工程设计照明电源采用BV-2.5 铜芯线,插座电源等采用 BV-4 铜芯线;除客厅为吸顶灯外,其余均采用座灯。 施工部署及进度计划1、工期安排 本工程合同计划开工日期:2004 21日,竣工日期: 2005 月10日,合同工期315 天。计划2004 月15日前 完成基础工程,2004年12 月30 日完成主体结构工程,2005 月20日完成装修工种,安装工程穿插进行,于2005 前完成。具体进度计划详见附图-1(施工进度计划)。