3.1 施工中应根据本工程的特点抓住关键,对皮带的驱动站设备 及钢丝皮带的硫化胶结作为重点,严格按规范操作,保证皮带接头与 传动设备的质量与精度。 3.2 本次施工中由于设备的安装量十分大,为了合理利用人力资 源,应对工序中互相交叉部分进行科学安排。 3.3 合理使用吊装设备,对不产生相互影响又不易丢失的设备件 进行统一吊装到安装部位,减少二次吊装,提高机械的利用率。 3.4 管理到一线,对施工的质量要与工程进度同时进行检查纠正, 做到交底清楚、实际,便于操作,杜绝返工。 执行标准:在施工中严格按施工图技术说明和随机檔的技术要求,精心组织施 工,按照国际、部标和企业标准进行施工,检查验收。 3.1 连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50270-98 3.2 工程测量规范 GB50026-93 3.3 机械设备安装工程 GB50231-98 3.4 随机设备技术标准 保证措施:4.1 将质量控制目标分解到各个分项工程,落实到班组和个人, 将质量情况作为考核分配的重要依据。 4.2 施工前,必须向施工人员进行技术交底,组织学习施工图纸 及规范、规程,以提高工程质量。 4.3 所有施工人员必须按国家规范、规程及图纸要求施工,遇到 问题必须及时向主管人员回馈,待设计同意后方可修改,并办理相应 手续。 4.4 施工中,严格执行三级检查制度,上道工序不达到标准不得 进入下道工序施工。 4.5 加强进场设备及材料的验收,没有合格证明及检验不合格的 产品坚决不能使用,并认真填写检查记录,设专人负责管理。 4.6 设备验收 4.6.1 开箱(拆除时应按型号进行顺次编号、油漆)前应查明设 备型号和箱号,并按施工工序和进度组织开箱,开箱时不得使用大锤 击打,防止设备震动和损伤。 4.6.2 依据厂家提供的装箱单进行零部件名称、规格、数量核实 清单,及时填写开箱检查记录,如发现损坏或缺件查明原因及时找设 备厂家联系解决,对零散件和精密件妥善保管以防丢失。 4.6.3 对已开箱设备要进行成品保护防止损伤和风、雨、雪的侵 蚀,对未安装的零部件要分类存放,使用前要对自身防护层进行保护。 4.6.4 对设备产品合格证,使用说明书要精心保管,分类造册、 整理,不丢失和损坏,并将原件交监理报验。(若使用利旧设备,业 主应提供以上技术资料及相关技术数据) 4.7 所有参加施工的特殊作业人员要经过国家机关部门培训,持 证上岗,并认真执行技术操作规程,落实责任制。 4.8 施工中积极采用新工艺、新办法,提高工程质量,降低工程 成本,加快建设速度。 皮带机的驱动装置和机尾装置安装