在双代号网络计划中,当计划工期等于计算工期时,关键工作的特点有( )。
A.关键工作两端的节点必为关键节点
B.关键工作的总时差和自由时差均等于零
C.关键工作紧前工作必然也是关键工作
D.关键工作只有一个紧后工作时,该紧后工作也是关键工作
E.关键工作只能在关键线路上
查看答案解析
【正确答案】ABD
【答案解析】本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。选项C错误,关键工作可能有多个紧前工作,故其紧前工作不一定均是关键工作;选项E错误,关键工作不仅组成关键线路,也可能是非关键线路上的工作。参见教材P50、53。