新华社武汉2月2日电题:“火神”战瘟神——火神山医院10天落成记
新华社记者
湖北,荆楚大地、云泽之乡。楚人,自视为火神祝融的后代。当下,一场“火神”驱赶瘟神的角斗战事正酣。
今天,一座名为火神山的医院,正式落成。战疫魔,增添了新的利器,开辟出新的战场。
总建筑面积超过3万平方米,架设箱式板房近两千间,接诊区病房楼ICU俱全……这个建筑面积相当于半个北京“水立方”的“战地医院”,从开始设计到建成完工,历时10天。
经中央军委主席习近平批准,中国人民解放军抽组1400名医护人员,于2月3日起在这所医院承担新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治任务。
过去10天,发生了什么?怎么做到的?新华社记者带你去探访火神山医院落成全过程。
这是2月2日无人机拍摄的武汉火神山医院。 新华社记者 肖艺九 摄
“不可能完成的任务”
铺开武汉地图,位于武汉西南的知音湖犹如一匹奔驰的骏马。刚建成的火神山医院,就在这匹骏马的鼻尖之处。
这里,曾经是武汉职工疗养院,遍布着藕塘、土丘。
“10天建座医院,这怎么可能完成?” 这是众多参加火神山医院设计、施工者,接到任务指令时的第一反应。
中建三局三公司项目经理方翔从事土木建筑行业多年。他说:“按照常规流程,3万多平方米建筑量的项目,至少要两年。紧急状态搭建临时性建筑都需要1个月,更何况是新建一座传染病医院?”
这是2月2日无人机拍摄的武汉火神山医院。