拟定于 2011 年 5 月 1 日开工,2011 年 7 月 12 日竣工,本工程的横道图如下图 1 所示 :图1 工程施工进度计划横道图2. 利用“堆积条形图”(1)启动 Excel2003,先创建一个本项目的数据图表,如图 2所示 :图2 项目的数据图表(2)鼠标放到项目数据图表的任一单元格,执行“插入”-“图表”,或选择工具栏“图表向导”图标,选择“标注类型”-“条形图”-“堆积条形图”,点击“完成”,如图 3 所示 :图3 插入堆积条形图(3)选择图表中的“图例”,鼠标右键选择“清除”,清除图例;选择图中的条形图,执行“图表”-“源数据”-“系列”,选择“完工日期”,点击“删除” 。再选择图表中开工日期的条形图,鼠标右键选择“数据系列格式”-“图案”,分别勾选“边框”和“内部”下面的“无”选项,点击“确定”,把开工日期的条形图变成透明,如图 4 所示 :图4 开工日期透明处理(4)选择分类轴(纵轴),鼠标右键选择“数据系列格式”-“刻度”,分别勾选“分类次序反转”和“数值(Y)轴交叉于最大分类”两个选项,把分类轴的施工顺序颠倒 ;在“字体”中把字号适当调整,点击“确定”。再选择数值轴(横轴),鼠标右键选择“数据系列格式”-“刻度”, 把“最小值”改为开工日期,本例为“2011-5-1”,“最大值”改为竣工验收完成日期,本例为“2011-7-12”, 在“字体”中把字号适当调整,点击“确定”,完成横道图,如图 5 所示 :图5 修改纵横坐标日期3. 利用“悬浮的条形图”(1)启动 Excel2003,先创建一个本项目的数据图表(注 :A1 单元格不要输入数据,否则后面制作图表时会出现错误),如图 2 所示。(2)选择 A1 至 C12 单元格区域,执行“插入”-“图表”,或选择工具栏“图表向导”图标,选择“自定义类型”-“悬浮利用Excel自动生成横道图的方法王修贵 张 杰(郑州工商学院 河南郑州 451400)【摘 要】横道图在项目进度控制中,用于掌握项目进度情况,查明项目延期的原因和责任并制定纠正措施。本文结合具体工程实例,提出了两种利用 Excel 自动生成横道图的方法,确保横道图能准确、快捷的绘制出来。【关键词】横道图 ;Excel ;自动生成中图分类号 :TP391.13;TU725 文献标识码 :A 文章编号 :1009—4563(2017)18—0246—02万方数据 研究探讨·247·2017年第18期 的条形图”,点击“完成”,如图 6 所示 :图6 生成悬浮条形图(3)选择分类轴(纵轴),鼠标右键选择“数据系列格式”-“刻度”,分别勾选“分类次序反转”选项,把分类轴的施工顺序颠倒,在“字体”中把字号适当调整。再选择数值轴(横轴),鼠标右键选择“数据系列格式”-“刻度”, 把“最小值”改为开工日期,本例为“2011-5-1”,“最大值”改为竣工验收完成日期,本例为“2011-7-12”; 在“字体”中把字号适当调整,点击“确定”,如图 7 所示 :图7 修改纵横坐标日期(4)选择图表区,鼠标右键“图表区格式”-“图案”-“区域”,把图标背景颜色改为白色,点击“确定”;选择分类轴(纵轴),鼠标右键选择“数据系列格式”-“字体”,“颜色”改为黑色,“背景”改为透明 ;参照上一步操作,把数值轴(横轴)做相应更改,完成横道图,如图 8 所示 :图8 调整背景颜色4. 结语本文通过工程实例讲解了两种 Excel 自动生成横道图的方法,相对而言,利用“悬浮的条形图”的方法,操作更加简便,且效果良好,但在 2007 及 2010 的 Excel 版本中没有此功能 ;而堆积条形图的方法虽然步骤繁琐,但是适用面广,在任意版本的 Excel中均可以实现。在工程及企业管理中,利用这些方法,既能节省工作时间,又能提高工作人员的工作效率。参考文献[1] 张萍 . 建筑施工组织管理 [M]. 武汉:武汉理工大学出版社,2012.[2] 许昭霞 .Word 2003、Excel 2003、PowerPoint 2003 实用教程 [M]. 电子工业出版社,2011.[3] 杨露江 . 横道图与双代号时标网络图施工组织方法研究 [J].施工技术,2011,43(S1).[4] 彭宏汉 . 采用网络横道图编制施工进度计划 [J]. 湖北工业大学学报,1995(6).[5] 刘浩 . 横道网络统筹技术在市政工程项目中的应用 [D]. 山东 :中国海洋大学,2008.作者简介 :王修贵(1980-),男,河南郑州人,讲师,硕士,主要从事土木工程专业的教学与研究工作。(上接第238页)3.2 分部工程和单位工程的验收由总监理工程师组织监理人员对施工单位的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和检查,符合要求后予以签认。对严重违反规范、规程的施工操作签发监理工程师通知单并督促落实改正,必要时会签发停工通知单,确认改正后,签发复工通知单。3.3 审核竣工图及其他技术资料3.4 项目竣工验收