2011年5月,四川省正式启动成都新机场选址工作。2013年6月20日,中国民用航空局正式批准确定简阳芦葭优化场址为成都新机场场址。2014年4月,成都新机场及空港经济区规划建设协调领导小组成立。2015年1月6日,国务院和中央军委批复同意成都新机场立项;6月,新机场航站楼方案确定,构型取意驮日飞翔的太阳神鸟;9月,中国民用航空局批准同意成都新机场命名为“成都天府国际机场”。2016年3月,中国环保部批复“成都新机场环境影响报告书”;4月18日,中国发改委批复成都新机场项目工程可行性研究报告;5月27日,成都天府国际机场正式开工建设。2017年5月17日,成都天府国际机场T2航站楼开工;9月29日,成都天府国际机场T1航站楼开工;12月26日,成都天府国际机场供油工程正式开工。2018年6月6日,成都天府国际机场空管工程正式开工;9月17日,成都天府国际机场四川航空基地开工;10月1日,成都天府国际机场首个单体建筑——ITC项目主体封顶;10月11日,成都天府国际机场终端管制中心工程开工;12月18日,成都天府国际机场中国国际航空基地开工建设。2019年3月20日,成都天府国际机场航站区建设项目开工;5月10日,成都天府国际机场空管工程终端管制大厅主体结构顺利封顶;5月30日,成都天府国际机场T1航站楼完成主体结构封顶;8月9日,成都天府国际机场四川航空基地工程项目飞行保障用房工程开工;8月28日,成都天府国际机场T2航站楼主体结构全面封顶;9月29日,成都天府国际机场T1航站楼钢结构工程全面封顶;12月27日,成都天府国际机场航站楼主体工程正式完工;12月30日,成都天府国际机场空管工程2号塔台正式封顶。2020年5月18日,成都天府国际机场空管工程1号塔台正式封顶;6月16日,成都天府国际机场西一跑道全线贯通;6月19日,《成都天府国际机场跑道运行方案》通过专家评审;12月6日,成都天府国际机场校飞成功。2021年1月22日,成都天府国际机场第一阶段试飞成功,任务由中国国际航空使用波音B747-8型宽体客机、中国东方航空使用波音B777-300ER型宽体客机、中国南方航空使用空客A380-800型宽体客机、四川航空使用空客A330-300型宽体客机、成都航空使用中国商飞翔凤客机ARJ21-700型支线客机和祥鹏航空使用波音B737-800型窄体客机执行;3月25