四、主要材料 1、素土,同填筑路基的上层料。 五、劳动力组合(一个作业班组) 人员: 序号 职务职务姓名备注 1 技术负责 技术负责 2 现场施工 现场施工 3 试验检测 试验检测 4 辅助民工 辅助民工 5个 仪器、机械设备: 序号 设备、仪器名称 型号 数量 备注 1 三轮车 4 2 汽油平板夯 ZBR440-43 2 3 灌砂筒 1 4 3m直尺 1 5 水准仪 DZS3-1 1 6 钢尺 1 六、施工方案 施工时分2次(第一次压实度93%,第二次压实度85%)、4层(16cm, 18cm, 18cm,25cm)填筑,采用人工配合机械上土、三轮车运输、小型打夯机械夯实、填土用填筑路基的上层料。中央分隔带回填土在施工过程中,严格控制土的质量、分层填筑的压实度、各层面的平整度及文明施工,做到每填土一次中央分隔带,达到线型的美观。 (1)施工工艺流程图 第二次填筑夯实铺设路缘石交验安第一次填筑夯实取土运输 第二次填筑夯实 铺设路缘石 交验 安 第一次填筑夯实 取土运输 施工放样 (2)主要施工方法 1、中央分隔带回填土在施工前,对用于素土的土质进行调查,做到填土的土质符合规范要求。 2、中央分隔带排水系统施工完并经监理工程师验收合格后,进行中央分隔带回填土放样,每20m放一控制桩,暂定1.8的松铺系数进行施工放样,按照设计宽度及高度要求进行分层施工。 3、按要求放样完毕后,用三轮车运土至现场进行第一次填土夯实至93%(压实度),分三层填筑:第一层16cm厚、第二层18cm厚、第三层18cm厚。经监理工程师验收合格后进行下层路肩土的施工。 4、第一次中央分隔带填土施工完成后,铺设中央分隔带两侧的路缘石。经监理工程师验收合格后进行下层路肩土的施工。 5、第二次填土夯实至85%(压实度),填筑厚度25cm (3)施工注意事项 1、保证中央分隔带的横坡为-2.0%,确保肩线直顺、曲线圆滑。 2、第一次中央分隔带回填土的压实标准为93%,第二次中央分隔带回填土的压实标准为85%。 (4)外观检测 1、基本要求 表面应平整密实、不积水;线型顺畅。 2、外观鉴定 中央分隔带无阻水现象;线型顺畅,无其他堆积物。 (5)交通管制 中央分隔带填土施工过程中,设置标志和障碍物并派专人封闭交通。 七、质量保证措施 1、遵守监理程序,上道工序经监理认可后方可进行下一道工序。 2、健全质量管理机构,完善以施工负责人,现场负责人结合施工班组为一体的质量控制体系,实行岗位责任制,每道工序,每个施工环节实行定人、定岗、定责并有明确的奖惩措施。 3、加强质量意识教育,增强全体人员质量观念,做好施工交底和上岗前的培训,将技术标准,质量要求,施工操作方法向每一个参加施工的人员交待清楚,做到人人心中有数,使工程处于全面受控状态。 4、加强施工技术管理和工序间的质量控制检查,技术人员跟班作业,随时督促检查施工、试验人员的工作结果,用数据正确指导施工。 5、认真复核施工图纸,保证技术标准,严格按施工图施工。 6、土的质量严格控制。 7、加强与监理配合,出现问题及时反馈,及时处理并做好记录,对出现的问题及时进行分析,总结经验教训,防止类似问题再次发生。 8、交通管制期间,禁止一切车辆和行人通行。 八、文明、安全施工 1、现场施工中,工作人员必须佩戴安全帽,配备安全检查人员经常检查,作好安全标志,杜绝一切事故发生 2、从事机械的操作人员,必须经劳动部门专业培训和考试并取得合格证后,方准独立操作。 3、尊重并支持监理工程师的工作,与监理工程师关系处理得当。 4、保持施工现场整洁、有序。 5、做到挂牌上岗。 6、对职工安全教育在开工前进行系统教育,以各种形式调动全体职工安全生产的自觉性,时刻注意安全。 九、环境保护措施 环境保护是我国的一项基本国策,搞好环境保护和水土保持与国家的可持续发展密切相关。我部将认真贯彻环保,以及相关法规,坚持“以防为主,防治结合,综合治理,化害为利”的原则,在施工中采取有力措施,按照业主、招标文件及当地政府的有关要求搞好施工环保,防止污染和破坏自然环境。 1、制定施工环保管理细则,并认真落实,定期检察。实行施工环保责任制,将施工环保与各作业班组和管理人员奖金分配挂钩。 2、注意不要洒素土在路面上,保持路面的整洁。