通风系统调整方案及安全技术措施 根据生产安排,需要对S0401运输、材料、回风顺槽进行密闭,并新开4#南辅助运输大巷、避难硐室掘进工作面,为实现矿井通风安全可靠,需要对井下现通风系统进行调整,为保证通风系统调整施工安全,特编制本方案和施工安全技术措施。 一、密闭S0401运输、材料、回风顺槽 1、密闭顺序 三个掘进工作面均为独立局扇供风,故可考虑同时施工,不分先后。材料顺槽与回风顺槽考虑到独头供风距离的问题,本着先宜后难的原则,应先密闭回风顺槽,后密闭材料顺槽。密闭顺序为: ⑴S0401运输顺槽 ⑵S0401回风顺槽→S0401材料顺槽 2、密闭位置 ⑴S0401运输顺槽密闭在运输顺槽内,位于进风斜巷与运输顺槽贯通处向下(向掘进工作面方向)不大于2米处、顶板良好、围岩完整的地段。 ⑵S0401回风、材料顺槽密闭在本顺槽内,位于5#贯眼处向下(向掘进工作面方向)不大于2米处、顶板良好、围岩完整的地段。 3、质量标准 闭墙用砖沙水泥等不性材料建筑,厚度不低于0mm,闭墙两帮和底都要掏槽,掏槽深度不得低于300mm,并要与煤岩结实,墙垛平整、无裂缝、重缝和空缝,不漏风。外部要用水泥抹面,施工完文明施工。 二、准备工作 1、施工前,要做好材料的准备工作,并要做到所需工种人员配备齐全、分工合理,保障物料供给,提高工作效率,不能存在工现象。 2、运输材料要有专人负责,密闭材料需装车运输时,物料不得超宽超高。 3、施工人员随身携带的小型材料必须捆扎牢固;工具要拿稳,利刃工具必须装入护套。 4、在斜巷中运输时,绞车司机必须持证上岗,严格按照操作规程操作。使用绞车前,绞车工必须首先检查斜巷中的声光信号系统是否齐全灵敏可靠,是否可靠;若不符合要求,严禁使用。斜巷运输时,要坚持“行车不行人,行人不行车”原则,严禁放飞车。 、需要人力推车时,1次只准推1辆车,严禁在矿车两侧推车。推车时必须注意前方,发现前方有人或有障碍物以及推车接近道岔、弯道、巷道口时,推车人必须及时发出警告。 、物料运送到卸料点后,要先将矿车固定牢固;卸料时,要相互照应、靠巷帮堆放的材料要码放整齐,不得影响行人。 、施工前,施工负责人必须对施工地点、规格、要求了解清楚,并掌握有关安全技术措施和施工要求,要做到安全施工。在装卸物料时要设专人指挥并监护安全。