建设单位:苏州派格力减排系统有限公司 投标单位:苏州市利德装饰装潢有限公司 投标日期:2009年10月12日目录1工程概况 2 施工部署 3 项目管理组织体系 4 材料供应与管理 5 施工总平面布置 6 施工步骤、进度安排及工期保证措施 7 施工技术方案 8 质量保证体系 9 质量保证措施 10 文明施工措施 11 安全保证措施 12 节约成本措施 1.工程概况 1.工程情况 工程名称	新厂房办公楼、宿舍楼幕墙与铝合金窗工程	建设地点	吴江、汾湖开发区汾越路与金牛路旁	工程范围	铝合金门窗、幕墙的制作与安装	承包方式	包工包料	计划开工日期	具体时间符合项目建设总进度计划要求	计划竣工日期	具体时间符合项目建设总进度计划要求	质量目标	合格	2.工程内容 断桥隔热铝合金门窗 隐框玻璃幕墙 2.施工部署 2.1