标明桩位　编号　施工顺序　水电线路和临时设　施的位置　采用泥浆护壁成孔时　应标明泥浆制备设施及其循环系统　6.1.2.2　确定成孔机械　配套设备以及合理施工工艺的有关资料　泥　浆护壁灌注桩必须有泥浆处理措施　6.1.2.3　施工作业计划和劳动力组织计划　6.1.2.4　机械设备　备(配)件　工具(包括质量检查工具)　材料供应计　划6.1.2.5　桩基施工时　对安全　劳动保护　防火　防雨　防台风　爆　破作业　文物和环境保护等方面应按有关规定执行　6.1.2.6　保证工程质量　安全生产和季节性(冬　雨季)施工的技术措施　6.1.3　成桩机械必须经鉴定合格　不合格机械不得使用　6.1.4　施工前应组织图纸会审　会审纪要连同施工图等作为施工依据　并列入工程档案　6.1.5　桩基施工用的临时设施　如供水　供电　道路　排水　临设房　屋等　必须在开工前准备就绪　施工场地应进行平整处理　以保证施工机　械正常作业　6.1.6　基桩轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地方　开　工前　经复核后应妥善保护　施工中应经常复测　6.2　一般规定　6.2.1　不同桩型的适应条件如下:　6.2.1.1　泥浆护壁钻孔灌注桩适用于地下水位以下的粘性土　粉土　砂填土　碎(砾)石土及风化岩层　以及地质情况复杂　夹层多　风化不均　软硬变化较大的岩层　冲孔灌注桩除适应上述地质情况外　还能穿透旧基　础　大孤石等障碍物　但在岩溶发育地区应慎重使用　6.2.1.2　沉管灌注桩适用于粘性土　粉土　淤泥质土　砂土及填土　在厚度较大　灵敏度较高的淤泥和流塑状态的粘性土等软弱土层中采用时　应制定质量保证措施　并经工艺试验成功后方可实施　夯扩桩适用于桩端持力层为中　低压缩性粘性土　粉土　砂土　碎石　类土　且其埋深不超过　20m　的情况　6.2.1.3　干作业成孔灌注桩适用于地下水位以上的粘性土　粉土　填土中等密实以上的砂土　风化岩层　人工挖孔灌注桩在地下水位较高　特别是有承压水的砂土层　滞水层　厚度较大的高压缩性淤泥层和流塑淤　泥质土层中施工时　必须有可靠的技术措施和安全措施　6.2.2　钻(冲)孔机具的适用范围可按照表　6.2.2　选用:　6.2.3　成孔设备就位后　必须平正　稳固　确保在施工中不发生倾斜　移动　为准确控制成孔深度　在桩架或桩管上应设置　71　72　6.2.6.7　钢筋笼主筋的保护层允许偏差如下:　水