连接螺栓要定期安排人员预紧,钢丝绳润滑保养良好,断丝数不得超标,不允许断股,绳卡接头符合标准,减速器和液压缸不得漏油,液压系统压力正常,抽动和限位保险灵敏可靠,传动机构润滑良好,安全装置齐全可靠,电气控制线路绝缘良好。钢骨柱吊装40min/次,矩形外框柱50min/次,钢梁20min/次,为了满足工期要求,安装两台动臂式塔吊。一台塔吊主要负责钢结构的卸车,吊装和二次转运,另一台塔吊主要负责土建施工和吊装前者无法吊装的钢结构,有效的保证了工期要求。做到钢筋混凝土施工和钢结构施工相互配合。除了钢筋混凝土结构施工时半成品周转材料的吊装外,钢构件的吊装,定位和校正的过程占用了塔吊的主要工作,所以需根据施工进度计划对塔吊的吊装工效进行分析后。