三、施工步骤 (一)、场地回填平整 水泥搅拌机施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域内的表层硬物,素 土回填夯 实。在场地平整过程中,应首先对水泥搅拌桩施工部位清障, 深度控制 米左右。注意及时查看是否有地下古物和遗址的发现。 一旦在清障过程中有 不明遗址或古物,应立即联系相关文保单位,并做好现场妥善保护工作 单排水泥搅拌桩 水泥搅拌桩施工区域由于受地表障碍物的影响较为明显,因此一定要预先做 好清障 工作,确保没有大的障碍物影响水泥搅拌桩施工。 (二)、测量放线 根据提供的坐标基准点, 按照设计图进行放样定位及高程引测工作, 并做好 永久及 临时标志。放样定位后做好测量技术复核单, 提请监理进行复核验收签证。 确认无误后进 行施工。 (三)、开挖沟槽 根据基坑围护内边控制线, 采用挖土机开挖沟槽, 并清除地下障碍物, 沟槽 尺寸 如图示,开挖沟槽余土应及时处理, 以保证 SMW 工法正常施工, 并达到文 明工地要求。 (四)、定位型钢放置 垂直沟槽方向放置两根定位型钢,规格为 400 X400,长约2.5m,再在平 行沟槽方向 放置两根定位型钢,规格为 300 X300,长约8〜20m,定位型钢必 须放置固定好,必要时 用点焊进行相互连接固定;转角处 45角插入, 型钢定位采用型钢定位卡。具体位置及尺寸视实际情况而 四、水泥搅拌桩内插型钢施工 (1)、根据施工工艺的要求, 根据工程的规模和工期的要求以及现场场地条 件和临时用电等情况,合理确定设备的投入力量和机械的配套工具。 2)、施工顺序 移至下一枚桩 )、桩机就位1)由当班班长统一指挥,桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面 的情况,发现障 碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查定位情况 并及时纠正。 2)桩机应平稳、平正,并用经纬仪垂直定位观测以确保桩机的垂直度。 3)水泥搅拌桩桩位定位后再进行定位复核,偏差值应小于2cm。