龙湖·观山水一期工程十一月份 龙湖·观山水一期工程十一月份 十一 施 工 进 度 计 划 编 审 日 制 人: 核 人: 期: 广东省第四建筑工程公司 龙湖观山水一期工程项目部 二○○五年十月二十五日 目 录 第一章 工程形象进度 ...................................................................................... 1 1、工程形象进度 ...................................................................................... 1 2、完成主要实物工程量 .......................................................................... 1 3、工程完成情况分析 .............................................................................. 2 第二章 本月施工进度计划 .............................................................................. 3 1、本月计划施工项目 .............................................................................. 3 2、计划完成主要实物工程量 .................................................................. 3 第三章 安全文明保障措施 .............................................................................. 3 第四章 质量保障措施 ...................................................................................... 5 第五章 资源保障措施 ...................................................................................... 6 第六章 需业主和监理解决的问题 .................................................................. 7 附 1:11 月份进度计划横道图 附 2:工程进度形象照片 龙湖·观山水一期工程十一月份施工进度计划 第一章 1、工程形象进度 工程形象进度 10 月份完成工程形象进度: 土建部分: 土建部分 工程形象进度 1、4#楼结构完成至三楼面(7.75m);7.75m~10.75 竖向结构钢筋电渣 压力焊、绑扎,放线,梁板模板支撑搭设,外爬架已同步跟进; 2、5#楼结构完成至四楼面(7.75m);7.75m~10.75 结构钢筋、模板制 安完成,外爬架已同步跟进; 3、12#楼完成至 265.55m 结构,双排外落地脚手架同步跟进; 4、13#楼完成至 265.55m 结构,双排外落地脚手架同步跟进; 安装部分: 安装部分 1、完成四号楼一、二层的地台及墙身套管、电线导管预留预埋及防 雷引下线等电位焊接。 2、完成五号楼二、三层的地台及墙身套管、电线导管预留预埋及防 雷引下线等电位焊接。 3、完成十二号楼负二地台及墙身套管、电线导管预留预埋及防雷引 下线等电位焊接。 4、完成十三号楼负二电线导管预留预埋及防雷引下线等电位焊接。 10 月 10 日进行 4#、5#、12#、13#基础验收。为配合会所施工及北面 环线路的形成,已开始进行场内北面临时场地的调整,4#、5#楼钢筋原 材料堆场、工具棚、围墙的南移。 2、完成主要实物工程量 10 月份完成主要实物工程量: 广东省第四建筑工程公司 1 龙湖·观山水一期工程十一月份施工进度计划 序 1 2 3 号 钢 砼 模 名 筋 称 数 量 335t 2056m3 板 17885m2 3、工程完成情况分析 工程完成情况分析 10 月份计划完成:12#楼完成 261.6 至 265.55 墙柱结构、13#楼完 成 261.6 至 265.55 墙柱结构,4#楼完成至三层结构钢筋、模板制安; 5#楼完成至五层楼面; 现场 12#、 13#楼完成预期计划, 5#楼实际完成情况滞后约 5 天, 4#、 主要有几方面原因: 1、重庆市迎市长峰会期间基本停工(11 日~14 日) ; 2、对前期 4#、5#楼出现的如砼烂根、欠振、钢筋偏位等质量通病 的质量整改; 解决措施: 1、对不合格劳务班组予以清退; 2、对 4#、5#楼项目部管理人员进行调整、在技术管理上增派人员 进行加强; 3、对出现的质量问题分析总结原因、制定整改、预防措施,并重 新组织技术交底,现场进行样板点评; 4、在以后的二~三层以完善措施、保证质量优先,在解决了质量问 题后再恢复正常的施工速度。 广东省第四建筑工程公司 2 龙湖·观山水一期工程十一月份施工进度计划 第二章 1、本月计划施工项目 本月施工进度计划 详见 11 月份施工进度计划横道图。 2、计划完成主要实物工程量 计划完成主要实物工程量 主要 序 1 2 3 号 钢 砼 模 板 筋 名 称 数 量 629 t 5144m3 44523m2 第三章 安全文明保障措施 安全文明保障措施 文明 为配合下月建设部的质量、安全文明检查,在甲方、监理单位的协 助下,我项目部已开始从内业资料到现场施工的全面整理,完善,并针 对目前的实际情况进行工作总结: 一、工程资料方面 1、机构建设责任制的落实:已建立项目部的质量管理机构(见机 构图) ;已制定了质量管理责任书(缺人员签字) ;项目经理与证照上的 名字一致(原件在押) ,项目经理已取得企业法人下达的项目管理目标 责任书;管理人员资格证基本齐全(现场只有复印件,现在正在回公司 取原件) ;安装施工员及各专业工种人员有上岗证(现场只有复印件, 已通知本人回去取原件) 2、方案的制定及落实:施工组织设计正在审核当中、前期专项施 广东省第四建筑工程公司 3 龙湖·观山水一期工程十一月份施工进度计划 工方案已制定; 3、技术交底、质量检查:各分部、分项工程已进行了施工技术交 底和签字手续;在施工过程中,有按要求对各分项工程进行检查,有相 关的记录和图片。 4、工程资料: (1)现场已配置常用的技术规程、标准、规范,质量体系管理文 件(三天内可交到项目部) ; (2)已收集进场材料(包括:钢筋、混凝土、水泥等)的质量合 格证明文件和进场验收记录(仍在继续检查和完善) ; (3)混凝土、钢筋原材等送检记录基本齐全,并与监理见证取样 相符,送检时间与施工许可证无冲突; (4)已收集检测单位资质资料; (5)测量复核记录:工程定位、基槽验线、基槽隐蔽、楼层标高、 轴线记录已完善,垂直度和沉降观测记录可在 2 天内完成; (6)混凝土施工有记录,有对检验批、分项、分部进行划分,有 对强制性条文进行检查(未送监理签字) ; (7)各验收记录基本齐全,结论明确,签字手续基本完善; 二、施工现场 1、有模板支撑方案,模板拼缝符合要求(对个别缝隙较大的部位 粘贴海绵条) ,支撑牢固;模板工程完成后都进行了交接检、项目部自 检和报监理验收。 广东省第四建筑工程公司 4 龙湖·观山水一期工程十一月份施工进度计划 2、有对混凝土进行养护,现场已设置标养室,同条件养护用的钢 筋笼在 2 天内可完成制作。 3、混凝土外观质量符合要求,对个别存在的蜂窝、麻面等质量缺 陷,已与业主和监理共同制定了整改措施,可在 3 天内完成整改。 4、施工总平面图与实际相符,现场材料堆放整齐,并已标识。 5、临边、洞口有防护设施,通道口有设置防护棚; 6、管理制度、组织机构、责任制、五牌二图已上墙; 7、管理人员有佩戴工作卡; 8、现场已设置吸烟区;施工中产生的垃圾有及时进行清运,做到 工完场清; 9、月度质量、安全文明、进度资料检查评分表的上墙可在 3 天内 完成。 第四章 质量保障措施 针对我项目部在龙湖·观山水一期工程 4#、5#楼在前期施工过程中 出现的质量通病(墙柱烂根、局部欠振、钢筋偏位等)普遍存在的现象, 除前期赶工,设计修改较频等原因外,作了原因分析,并制定相应的整 改、预防措施,已在 5#楼的第三层结构施工中实行了样板带路,取得了 较好的效果,但墙柱烂根现象还存在,现在 4#楼三层结构中墙柱脚模板 堵缝加强了措施, 除用木压脚外, 还用砂浆封堵加强。 具体措施详见 《质 量整改措施》 。 广东省第四建筑工程公司 5 龙湖·观山水一期工程十一月份施工进度计划 第五章 A、人员投入计划 资源保障措施 工 种 数 40 280 120 30 16 40 25 5 556 量 工作内容 指挥调度 模板制安 钢筋制安 混凝土浇捣 管线预埋 辅助工作 棚架搭设 零星砌体 备 注 管理人员 木 工 钢筋工 混凝土工 水电安装工 杂 工 架子工 泥水工 合 计 B、机械设备投入计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 广东省第四建筑工程公司 设备名称 塔吊 施工电梯 钢筋调直机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 砂浆拌合机 电焊机 对焊机 振动棒 木工机械 蛙式打夯机 规格 QTZ63 SC200/200 GTJ4/14 JQ40-1 GJBT-40B UJ325 交流 100kVA ZX70 (锯、刨) HW-60 数量 4 2 2 4 9 4 4 2 20 1套 8 功率(kw) 功率(kw) 110 94.5 7.5 11 6 12 20 100 30 15 24 6 龙湖·观山水一期工程十一月份施工进度计划 序号 12 13 14 15 16 18 19 设备名称 混凝土输送泵 规格 HBT60 DTS-80 GJ40-1 扬程 20m 2” 自动安平 电子 数量 2 2 4 8 1 2 1 功率(kw) 功率(kw) 55 6 50 15 套丝机 电渣压力焊机 潜水泵 经纬仪 水准仪 全站仪 第六章 需业主和监理解决的问题 需业主和监理解决的问题 1、请尽快提供正式设计变更修改的蓝图。 2、 (附:本月进度照片) 广东省第四建筑工程公司 7