一、施工前的准备
1、材料准备
在混凝土浇筑前由混凝土工长提前一天与商混站联系,确定好浇筑的混凝土方量、时间、栋号、部位以及混凝土标号,是否需要添加外加剂等都要与商混站联系清楚。
浇筑前准备好养护用的绒毯、薄膜、水管等材料。
2、机械准备
在混凝土浇筑前泵管搭设完毕,并检查泵管的稳定性,连接的卡箍是否牢固,楼层使用的布料机按照施工部署的位置架设稳定,下方均要有支座,可用成品混凝土方块将布料机下方钢筋支持牢固,在钢筋上方垫好木方。
振捣器具准备到位,接好电源预先试用,标准层混凝土浇筑必须试用2个以上的振捣器,并预留一个备用,以防止其他突发损坏的情况。
收面压光的工具:铁抹子、铝合金刮尺、长尼龙线、卷尺等。
3、人员准备
根据混凝土的方量和浇筑时间,合理组织施工人员,所有施工人员上岗前做好三级教育。施工过程中严禁疲劳作业,实行多班制,现场工长要随时注意浇筑人员的身体精神状况,由于是重体力劳动,要及时更换工作时间过长的工人,以免疲劳作业产生安全及质量上的隐患。