1, 土建的地基割桩标高是怎么计算的???
桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。按照基础的受力原理大致可分为摩擦桩和端承桩。摩擦桩:系利用地层与基桩的摩擦力来承载构造物并可分为压力桩及拉力桩,大致用于地层无坚硬之承载层或承载层较深。端承桩:系使基桩坐落于承载层上(岩盘上)使可以承载构造物。按照施工方式可分为预制桩和灌注桩。预制桩:通过打桩机将预制的钢筋混凝土桩打入地下。优点是材料省,强度高,适用于较高要求的建筑,缺点是施工难度高,受机械数量限制施工时间长。灌注桩:首先在施工场地上钻孔,当达到所需深度后将钢筋放入浇灌混凝土。优点是施工难度低,尤其是人工挖孔桩,可以不受机械数量的限制,所有桩基同时进行施工,大大节省时间,缺点是承载力低,费材料。桩基础挖土方是计算:清单工程量:以有效桩长乘以设计桩径的断面积。实际工程量:实际桩长乘以实际挖孔的断面积,实际挖孔断面积比设计桩径断面积多护壁的环形面积,该面积以实际发生的为准,要实际测量取平均数。
2, 桥梁施工桩基施工顺序有哪些
对于桥梁桩基施工顺序如下:1、测量放样(确定桩位中心);2、搭设钻孔平台(如果桩在岸上,垫平,只要能承受钻机正常操作就可以了;深水中要首先打钢管桩支撑平台);3、确定钢护筒安装位置,岸上采用将桩测量中心用“十”字线引到预计钢护筒边缘附近,而后再将十字线端头位置用木桩固定,再来安装钢护筒;水中在钢平台上采用同样方法,在钢护筒边缘确定好十字线的位置。钢护筒安装就以十字线来精确定出钢护筒的中心;4、安装钻机,将钻锤定位于钢护筒中心;测量护筒顶标高,记录;5、准备好钻渣取样工具、钻芯放置盒、钻孔记录本等;6、在岸上:安装好泥浆泵(泥浆池首先要挖好;泥浆池的体积一般为钻孔桩体积的1.5倍);在水中:有泥浆船的就应当停稳好泥浆船,做好钻孔泥浆循环准备,其他与在岸上的一样;7、准备好测量绳,时刻准备测量钻孔深度;准备好泥浆检测器具;8、准备好钻孔岩土取样工具,以便判断钻孔方法;9、准备好钻孔桩出现的泥浆浓度不够、塌孔现象、出渣设备,如:化工原料(护壁原料、黄泥、膨润土、工业碱等);10 、开始钻孔,记录钻孔开始时间、台班工作