技术交底记录工程名称 西南分区XXX工程 交底日期 2014.11.07 施工单位 浙江XXX有限公司 分项工程名称 桩基工程 交底内容: 水泥搅拌桩设计概况: 1、基坑的西面、北面、南面及东面的G~Q轴采用φ 700水泥搅拌桩搭接 200mm,作止水帷幕,在靠近基坑内侧的水泥搅拌桩内,插HN200100 (Q345B)型钢,隔一插一,型钢长度8m。基坑东南侧G~A轴交40~45轴范围内,采用单排φ 700水 泥搅拌桩搭接200mm,作止水帷幕。 2、电梯井部位坑中坑加固采用双轴φ 500水泥搅拌桩搭接150mm。 一、施工准备 1、进场材料、人员、设备须通过审核,并经过报验,监理同意后方可使用或进 2、施工前达到三通一平的要求,路面设置一定坡度,雨天应排水顺畅,电线通过便道时须埋置在地下,外套钢管以保护电线外皮不被磨损; 3、施工过程中每道工序必须检验合格监理同意后,方可进行下步施工工序。 二、水泥搅拌桩施工流程: 1、场地回填平整 水泥搅拌机施工前,必须先进行场地平整,清除施工区域内的表层硬物,素土 回填夯实。在场地平整过程中,应首先对水泥搅拌桩施工部位清障,深度控制在4 米左右。 2、测量放线 根据提供的坐标基准点,按照设计图进行放样定位及高程引测工作,并做好永 久及临时标志。放样定位后做好测量技术复核单,提请监理进行复核验收签证。确 认无误后进行施工。 3、开挖沟槽 根据基坑围护内边控制线,采用挖土机开挖沟槽,并清除地下障碍物,沟槽尺 寸如图示,开挖沟槽余土应及时处理,以保证SMW工法正常施工,并达到文明工地 要求。