监理人事后对检查记录有疑问的 可按第5 重新检查承包人覆盖工程隐蔽部位后 发包人或监理人对质量有疑问的 可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查 承包人应遵照执行 并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的 由发包人承担由此增加的费用和 延误的工期并支付承包人合理的利润 经检查证明工程质量不符合合同要求的 由此增加的费用和 承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查 私自将工程隐蔽部位覆盖的 监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查 无论工程隐蔽部位质量是否合格 由此增加的费用和 因承包人原因造成工程不合格的发包人有权随时要求承包人采取补救措施 直至达到合同要求的质量标准 由此增加的费用和 延误的工期由承包人承担。无法补救的按照第13 因发包人原因造成工程不合格的由此增加的费用和 延误的工期由发包人承担并支付承包人合理的利润。 质量争议检测合同当事人对工程质量有争议的 由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定 由此产生的费用及因此造成的损失 由责任方承担。 合同当事人均有责任的 由双方根据其责任分别承担。