锅炉本体受热面安装
锅炉本体受热面安装采用散装为主、小面积组合为辅、锅炉前后两个工作面同时施工的方案。炉前受热面吊装采用从炉底起吊的方式,炉后内侧柱与中心柱之间运转段以下部分钢结构缓装,留出大板梁及受热面的运输通道,将设备件直接运至炉底,采用炉顶卷扬机及FZQ1380吊装。炉后竖井内受热面吊装采用布置在炉顶的卷扬机吊装就位的方式。
锅炉受热面分炉膛、水平烟道和尾部竖井三部分。炉膛上部布置屏式过热器,水平烟道依次布置高温过热器、高温再热器,尾部竖井布置水平低温再热器、水平低温过热器,竖井下部布置有省煤器。锅炉水冷壁沿炉膛上下方向分为两部分,在炉膛上部的低热通量区域水冷壁采用垂直管屏,炉膛下部区域采用螺旋管圈水冷壁。
9.2.2.1水冷壁吊装
----上部垂直管屏水冷壁及刚性梁安装
上部垂直管屏水冷壁及刚性梁采用散装为主,水冷壁上集箱、下部过渡集箱与管屏、水平烟道底部水冷壁与支撑钢结构地面组合为辅的施工方案,刚性梁及组合后的管屏先进行高空吊挂,水冷壁找正、对口焊接、拼缝完毕,安装刚性梁,四周水冷壁安装完后,及时进行整体找正固定。
上部垂直管屏水冷壁与其对应的上集箱、下部过渡集箱,水平烟道底部水冷壁与支撑钢结构在组合场组合。利用低架平板车将吊装件从炉后通道运输至炉底。
利用400t履带吊、FZQ1380或炉顶卷扬机先将刚性梁吊挂到位,再吊挂垂直管屏水冷壁。
水冷壁管屏用拉杆(或手拉葫芦)吊挂,水冷壁对口焊接用专用对口管夹,拼缝用高空作业吊篮。
在屏过、高过、高再管屏吊装到位后,水平烟道底部组件从炉后通道运输到炉底,吊装到位后用葫芦接钩就位。
----下部螺旋管圈水冷壁及刚性梁安装
螺旋管圈水冷壁安装前,过渡集箱及以上部分的垂直管屏已安装找正完毕,过渡集箱标高、炉墙与炉架的相对位置符合设计要求,并和钢架之间有可靠的固定支撑。施工必需的升降式施工平台已安装结束,载重试验合格,自锁制动装置动作灵敏,升降平稳可靠。
下部螺旋管圈水冷壁及刚性梁采用散装为主,下部螺旋管圈水冷壁地面预组装为辅的施工方案,先吊挂找正刚性梁,并在刚性梁上标出锅炉中心线的位置,然后吊挂螺旋管圈水冷壁管屏,以刚性梁上标识的中心线和管屏拼装标记为基准找正管屏,并复核管屏螺旋升角,符合要求后进行对口焊接。
螺旋管屏按设计要求进行地面预组