时差计算: FF,自由时差=(紧后工作的ES本工作的EF); TF,总时差= (本工作的最迟开始LS本工作的最早开始ES)或者= (本工作的最迟结束LF-本工作的最早结束 EF)。 该题解析: 工作的总时差为3.总结: 早开就是从左边往右边最大时间 早结=从左往右取最大的+所用的时间 迟开就是从右边往右边最小时间 迟开=从右往左取最小的+所用的时间 总时差=迟开-早开;或者;总时差=迟结-早结 自由差=紧后工作早开-前面工作的早结 希望你看懂啦。呵呵 1•工作最早时间的计算(包括工作最早开始时间和工作最早完成时间) 计算,依次取大(最早开始时间-- 取紧前工作最早完成时间的最大值),起始结点工作最早开始时间为0。用最早开始时间加 持续时间就是该工作的最早完成时间。 依次取小(最迟完成时间--取紧后工作最迟开始时间的最小值) 。与终点节点相连的最后 一个工作的最早完成时间(计算工期)就是最后一个工作的最迟完成时间。 用最迟完成时间 减去工作的持续时间就是该工作的最迟开始时间。 总时差:最迟减最早 (最迟开始时间减最早开始时间或者最迟完成时间减最早完成时间)。注意这里都是 最迟减最 。每个工作都有总时差,最小的总时差是零,我们经常说总时差为零的工作是没有总时差 自由时差总是小于、最多等于总时差,不会大于总时差。