涨价预备费是站在承包人的角度编制的,它没有考虑从编制估算到项目开工这段时间这段时间项目投资的时间价值;其不同于价差预备费,价差预备费是站在发包人的角度,考虑从编制投资估算开始一直到项目竣工这段时间的涨价风险;它们的计算公式也不相同。案例例题:某项目的静态投资为22310万元,按项目实施进度计划,项目建设期为三年,每年的投资分配使用比例为:第一年20%,第二年55%,第三年25%,建设期内平均价格变动率预测为6%,试估算该项目建设期的涨价预备费。过去计算公式解:新公式解:PC1=22310*20%*((1+6%)-1)=267.72PC2=22310*55%*((1+6%)(1+6%)-1)=1516.6338PC3=22310*25%*((1+6%)(1+6%)(1+6%)-1)=1065.39274267.72+1516.6338+1062.39274=2849.74654单位为万元。价差预备费某建设项目建安工程费5000万元,设备购置费3000万元,工程建设其他费用2000万元,已知基本预备费5%。