深圳led显示屏厂家工程报价十分重要,工程一般都是大项目,耗时长、周期长、物料多。报价多了难免造成不必要的浪费,而且客户有可能难以接受而导致被淘汰;而预算少了则会导致施工进度受到影响,甚至影响到工资的发放,所以该如何来提高工程报价的准确性对于深圳LED显示屏厂家来说是一门重要课程,今天金合小编就分享一下该如何提高工程预算的准确性希望可以帮到大家!一、重视施工图纸
施工图设计准确,能为工程竣工结算提供许多参考依据,减轻预结算的后期工作量。
首先,准确计算工程量。工程量的计算是编好施工图预算的主要环节,整个预算编制过程中最繁杂的一个工序,用工时最多,出错可能性也最多,而工程量又是整个预算的主要数据,计算的基础,因此,一定要抓好工程量的准确性。准确计算工程量必需熟悉和详细理解全部施工图纸及所有的设计技术资料,并根据工程量计算规则进行计算,有利于合理准确地按定额有关规定划分项目。
其次,准确套价。预结算必需实是求事地、客观地反映工程实际造价,因此,深圳LED显示屏厂家套价不能哪个项目单价高就往哪个套,套价时应熟练掌握定额书中的说明,工作内容及单价组成,并利用类似工程预算书、相应定额进行对照套价,减少漏项机率。对定额缺项的项目,可以依据自身的经验结合实际的施工情况,测定人工、资料、机械消耗量,公正合理地确定符合施工实际的单价。
最后,深圳LED显示屏厂家注意顶结算编制说明的编写,应将预算编制依据和编制过程中所遇到某些问题及处理办法,以及整个工程的主要工作量加以系统地说明,以便于完善、补充预算的编制,保证工程结算工作的准确性。
二、深入施工现场,了解施工环境已经施工难度。
深圳LED显示屏厂家工程预结算的准确性与了解现场的施工条件、施工方法、施工机械、有关设计变卦、签证项目等有密切的联系,而要如实获得这些资料必需深入施工现场。目前,甲、乙双方之所在工程竣工结算经常发生争议,很多方面就是因为没有深人施工现场,收集不到准确情况,而乙方提供的资料又常被甲方认为不实。深入施工现场,深圳LED显示屏厂家既可获得真实的第一手资料,又能协助现场管理人员做好签证工作,提高结算的准确性,减少甲、乙双方的争议。同时,深入施工现场,容易使施工图纸与实际建筑物相联系,对防止多算漏算,提高预结算能力等都有一定的作用。
三、善于整理结算资料
与结算有关的资料