签字是监理控制的重要 手段。在整个项目建设的过程中,监理工程师应以一个执法者的身份 运用签字的权利,严肃、认真地为建设项目目标的全面实施把住关口。 1.1 工程质量的控制 质量控制是监理工作中的重中之重,监理工程师应通过签字这个 环节,严格控制施工质量,以使施工单位完成的工作内容符合设计要 求、合同约定以及相关技术规范的规定。(1)施工组织设计的审查 与执行。在工程项目开工前,施工单位必须在约定的时间内完成施工 组织设计的编制及自审工作,并填写《施工组织设计报审表》报请监 理审核批准。总监应在约定的时间内组织各专业监理工程师进行审 查。程序是否符合要求,工期、质量目标是否与施工合同一致,施工布 置和程序是否符合工程的特点及施工工艺,能否满足设计文件要求, 采取的施工技术措施是否满足工期和质量要求,进度计划安排是否合 理,质量保证措施是否切实可行等等,均应进行全面细致的审核,认为 已经满足施工要求,才能签字认可、予以批准。对于不能满足工程施 工要求的施工组织设计,监理坚决不能予以批准,应由总监签发书面 意见,退回施工单位修改后再报审,总监重新审定。在工程施工过程中, 施工单位应严格按批准的施工组织设计组织施工,监理应对执行情况 进行经常性的检查,发现问题及时要求施工单位纠正和整改。在施工 过程中,由于情况发生变化,施工单位可能对已批准的施工组织设计 进行调整、补充或变动,对此监理工程师应要求施工单位报送调整(补 充或变动)后的施工方案,并重新予以审查、签认。对重点部位、关 键工序或技术复杂的分部、分项工程,监理工程师应要求施工单位编 制详细的方案措施,报请监理批准后实施。(2)查验进场材料、构配 件和设备。施工单位应对拟进场的工程材料、构配件和设备填写报验 申请表,并附上相应的准用证明、出厂质量证明等有关资料报项目监 理机构审核、签认。施工单位应对进场的工程材料按工程质量管理规 定进行自检和复试,对构配件进行自检,对设备进行开箱检查,并将复 试结果和检查结果报送项目监理机构审核、确认。专业监理工程师应 对进场的工程材料、构配件和设备,按照委托监理合同的约定和工程 质量管理文件的规定,进行平行检测、见证取样。经专业监理工程师 审核,检查合格,签认报验申请表。对未经监理工程师验收或验收不合 格的工程材料、构配件、设备,监理工程师应拒绝签认,并应签发《监 理工程师通知单》,书面通知施工单位限期运出现场。(3)施工过程 的检查和监督。监理工程师应经常地、有目的地对施工过程进行巡视 检查,对发现施工中存在的质量问题,应予以记录,并根据问题的具体 情况,及时签发监理通知单(问题严重的,应签发工程暂停令),指令 施工单位整改,监理应跟踪检查施工单位的整改过程,验证整改结果, 以消除质量隐患。对某些质量控制点,如隐蔽工程的隐蔽过程、工序 施工完成后难以检查(或难以返工、返工影响大)的关键环节和重点 部位等,专业监理工程师应安排监理员旁站,以及时了解、记录施工作 业的状况和结果,及时纠正出现的质量问题,对旁站过程中形成的旁 站记录要有施工单位的质检员和旁站监理人员的共同签字确认。(4) 严格工序报验制度。这是控制施工质量最主要的办法之一。施工单位 完成隐蔽工程、检验批、分项工程或分部工程施工并自检合格后,应 填写报验申请表,附上相关的质量证明资料,报送监理进行验收。监理 工程师对施工完成的作业及资料进行核查,合格后签发报验申请表, 施工单位方可进行下道工序的施工。上道工序未经监理工程师验收或 验收不合格,监理应拒绝签认,下道工序不许施工。如有强行进行下道 工序施工的,监理不予承认,完成的工程量不予计量。 在实际的监理工作中,完善的签字制度不仅可以帮助监理工程师 有效地控制工程质量,而且对规避监理责任起到良好的效果。