喀什天南铜制品有限公司商住楼、1号楼吊架搭设施工方案 一、工程概况: 喀什天南铜制品有限公司商住楼 号楼工程为砖混结构,地下一层,地上六层局部五层。建筑面积5800 平方米,主体结构已 26日通过核验。项目部决定外墙采用吊架进行装 饰装修,屋面主体结构内予埋了充足铁件,主体防护架体已拆除, 设计要求正面有凹凸装饰线条。刷涂料也采用吊架施工。 二、施工现场情况 根据施工现场和项目部吊架和构件数量、施工工期,首先搭 设西面部分吊架,施工完后搭设东面及南、北面吊架,建筑物长 91.81m,高度18.2m ,地面基本平整,具备搭设吊架条件,外墙 立面主要装饰为跖石砂浆保温层 5cm 厚,刷防水涂料,颜色分格 根据效果图分别涂刷、凸出线条多、装饰装修复杂、施工工期较 三、吊架机具、构件、人员要求1、所有在将要使用在吊架上的构件、机具均要有出厂合格证, 检验报告。 2、在使用前要由专人对于手板葫芦、吊蓝、钢丝绳、闭锁装 置进行检修和加油保养。 3、对每根钢丝绳进行检查,无损伤、无断筋超过 3%方可安 装使用。 4、吊架在搭设后使用前要做加荷升降操作和静载实验,合格 后方可申报项目部检查,并由建设、监理、项目部出具书面通知 书方可进行施工。 5、搭设时严格按产品说明书和使用要求搭设方案要求进行搭 设,保险卡必须安装、有效。 6、吊架搭设安装要由高处作业培训合格有证人员进行搭设。 四、施工现场搭设 1、施工准备,吊篮安装要按吊篮长度、吊篮数量排放,吊篮 内平台尺寸为 30008001200(长宽高),本工程长度为 91.81m。墙面平整、有凸出墙面的线条和造型,为了保证工程质 量使用要求,加快施工进度,项目部有5 套吊篮,西面同时搭设, 每个墙面吊篮与吊篮不连通,安装 套,均匀排列,吊篮间距为1.5m 2、本工程采用成套吊架。按照吊篮吊钩位置搭设固定钢管挑杆,挑出钢管每个吊点为三根钢管,二根与予埋铁件连接成整体, 一根为加力杆,钢管挑出墙面65cm,前端用横向钢管连通做为前 排悬挑杆固定,悬挑钢管中部用钢管卡扣连接成整体,悬挑根部 要与结构内予埋铁件用二根钢管连接成整体压在悬挑杆上部用钢 管扣件连接,连接好后检查悬挑钢管与吊篮吊钩的垂直情况,钢 管吊钩垂直后检查连接扣件紧固情况。 3、吊篮安装时,把钢丝绳绑扎在悬挑的钢管上采用同号钢丝 卡,每个吊点用三个钢丝卡卡紧。检查手板葫芦穿绳性能和个部 位工作灵活性,葫芦手柄往复一次的钢丝绳行程距离和灵活性有 无卡阻现象。 五、荷载试验 在已经搭设好的手板葫芦吊篮内平台尺寸为 3000800 1200(长宽高)采用钢丝绳为Φ14mm,按产品检验报告所提 供数据进行试验、吊篮、手板葫芦额定载重每付 1200kg,按每付 葫芦、吊篮和附加连接件,底板 300kg 考虑,装饰工程每付吊架 内有两人进行操作,每人按75kg 考虑,两人150kg,吊架上堆放 材料、工具按100kg 考虑,吊架内总净荷载为最大550kg,可以满 足使用要求。试验时吊篮内放入10 袋水泥,每袋水泥重50kg,由 两人上吊篮进行操作试验,每次升降钢丝绳移动距离为20cm、停 止进行检查吊葫芦,要操作灵活,升降自如。对整机吊篮、悬挑 架体根部与铁件连接部位进行检查,机构要求灵活使用,无卡阻 现象、闭锁装置要板动灵活,无卡阻现象,松手柄要能锁紧,静荷,动载试验要由项目管理各方人员及公司治安人员旁观实验后 方可投入使用。 六、操作、使用要求 1、操作人员在使用前进行安全教育,对吊篮各部件使用进行 了解,每日上班前及操作过程中随时对吊架、吊篮各部件进行检 查及保养、维护,由班组专人负责。 2、上吊蓝前操作人员必须先挂好安全带,安全带必须高挂低 用,安全带挂在每两层结构层内;设置足够刚性、稳定性、牢固 性的Φ48 钢管V 形挂具内,并由专人负责,不得随意改动,保持 挂具各部件的稳定性、牢固性。 3、每个操作工人必须戴好安全帽,安全帽的安全绳必须系在 人头部下额部位,方可进行操作。 4、对吊篮内荷载进行限量,吊架内保险卡、安全锁培植要齐 全,安全绳为麻绳,固定在予埋钢筋上,并必须正确使用,升降 要同步,每个吊篮内必须有两人同时升降,不允许由一人交叉升 降,并进行书面技术交底并签证。制定违规处罚措施,并严格执 七、故障处理如果吊架内出现故障,操作人员要及时离开吊篮,要由工地 专业人员进行检修调试,吊架施工时,项目部主要具体负责人或 班组长要轮换留守现场。 八、吊架拆除 吊架、吊篮使用后要由专业人员进行拆除,拆除时必须在地 面上进行,拆除后要对机构吊篮进行检查,有变形、裂缝、失灵 的构件要进行维修,无法修复的分类堆放。 九、违规处罚条例 1、不听从管理人员及班组长管理及劝阻,违规操作、野蛮施 工者一人处5000 元罚款及在项目部教育上课3 3、安全带未带或安全带未正确带好、未与安全绳进行可靠连接者一人处1500-2000 元罚款。 4、安全绳和安全带未按要求进行可靠设置及正确佩带一人处 3000 元罚款。 5、安全绳和安全带未按要求进行可靠设置及正确佩带一人处 3000 元罚款。 6、操作人员严禁穿塑料底鞋、高跟鞋,应穿防滑鞋,违规者 一人处200 元罚款。 7、班组长必须对所操作工人进行身体状况摸底,并每天了解 操作人员身体状况,对上吊篮操作人员身体状况以操作前15 日内 身体状况证明文件上报项目部审查,如操作人员有高血压、心脏 病、恐高症及国家规定不能登高作业之病症者严禁上吊篮进行作 业,如隐瞒不报,一人处3000 以上5000 以下罚款。 本方案施工及处罚条例即日起实施。 本方案共3 页,无涂改处,一式三份,各持一份,备案一份。 外墙抹灰班组签收: 喀什天南铜制品有限公司商、住楼项目部 2007 原文已完。下文为附加文档,如不需要,下载后可以编辑删除,谢谢!