湖南交通建设日新月异 近日 湖南人民心心念念的 多条在建高速 “进度条”再次刷新! 其中 长益高速公路扩容工程有重大进展 从长益扩容工程施工现场传来消息 施工人员历时两年的艰苦奋战 终于交出了高品质“作业” 项目全线土建工程顺利交工验收 6月23日,长益扩容公司组织召开第1、2、3、4、6、7合同段交工验收会,标志着长益高速公路扩容工程(简称长益扩容工程)全线土建工程施工任务圆满“收官”。至此,各土建施工单位经过两年的艰苦奋斗,终出色完成长益扩容 工程 土建工程“绿色”、“品质”建设“作业”,交出满意答卷。 ▲长益扩容工程土建桥梁工程完工资料图 据了解, 长益扩容工程 主线全长50.28公里,共设7个土建合同段,分别由中南建设、邵阳路桥、湘平路桥、中铁二十三局、重庆交建、中铁十局二公司、中铁十二局等7家单位承建。其中,第5合同段已于今年年初率先完成交工验收。 ▲长益扩容工程土建路基工程标准化施工资料图 自 长益扩容工程 项目2018年4月全面开工建设以来,各土建施工单位克难奋进,持续克服省城周边经济发达地区河砂碎石紧缺、材料价格上涨等不利因素,科学组织、精心施工,全面加大投入,坚持创新驱动,全力确保质量安全,创造了整体施工进度较原计划提速20%以上的“长益扩容速度”,为早日缓解长沙至益阳交通压力作出了积极贡献。 全面加大投入 土建工程高效推进 ▲长益扩容工程土建参建者抢抓晴天加班施工资料图 按批复工期,长益扩容工程原计划2021年4月全线建成通车。为早日缓解长张高速公路长沙至益阳段的交通拥堵压力,长益扩容公司督促各施工单位紧盯目标,明确责任,倒排工期,增加各施工单位人员、设备投入,将全线预制梁场从9处增加到16处,开启“白+黑”“5+2”模式,积极抢抓有效工作日,全速推动土建施工进度,高峰期全线日均产梁35片,创造了“长益扩容速度”。通过全线参建人员的共同努力,长益扩容工程整体施工进度较原计划提速20%以上。 坚持创新驱动 示范创建成效显著 ▲长益扩容工程钢结构桥梁运用智能机器人焊接资料图 自开工建设以来,长益扩容公司紧抓创建交通运输部“绿色公路”和湖南省“品质工程”建设典型示范工程这一机遇,积极践行π型钢结构桥梁试点工作,系统深入开发运用BIM技术,创新研发养护机器人,创新运用智能VR体验式安全教育方式,引进800千牛超大激振力的重型压路机和20米大宽度抗离析摊铺