市政:工程施工技术文件
一、施工管理文件
工程概况表
施工现场质量管理检查记录
工程开工报审、开工报告
工程质量事故记录、调(勘)察记录、处理记录
工程竣工报审、竣工报告
施工日志
其他(资质证明、工程大事记等)
(5)、其他管理资料
总包、专业分包的企业资质证书及相关专业人员岗位证书项目大事记录施工技术管理人员资格审查表特种作业人员资格备案表取样人员授权告知书分包合同、物资采购合同等
二、施工技术资料
施工组织设计(方案)审批与报审表施工图设计文件会审纪要施工技术交底记录工程洽商记录设计变更通知单
施工组织设计
施工组织设计、施工方案应由项目技术负责人结合设计文件、工程实际和现行规范要求进行编制。资料员应及时催促、整理,并将方案报公司质量安全部进行审核签字、盖章,然后报监理单位审批,监理审核通过签字盖章后方可用于指导施工。
凡涉及到结构安全和使用功能的分部、分项工程必须编制专项施工方案,施工
过程复杂、危险性较大的工程,需编制施工方案,涉及到新材料、新技术、新工艺、新方法的分部、分项工程必须编制施工方案。
开工前完成图纸会审,图纸会审是对图纸的补充,是施工依据之一。同时,图纸会审也是工程结算的依据之一。
须由技术人员结合工程实际进行编制、修改,项目技术负责人审核后由其向专业工长进行交底。交底记录应写清交底部位、工序名称,并简要介绍一下工程概况。
内容需具有针对性,达到施工规范、规程、质量标准的要求及措施。各项交底应有文字记录,必要时附图示,交底双方签认应齐全。技术交底应在工序施工前进行,不得后补。
三、施工物质资料
定义:是反映施工所用的物质是否满足设计和规范要求的各种质量证明文件和相关配套文件
一般规定:
1.工程物资(包括主要原材料、成品、半成品、构配件、设备等)质量必须合格,并有出厂质量证明文件(包括质量合格证明、检验/试验报告、产品生产安全许可证、质量备案证明、产品监督检验报告等)
2.质量证明文件的抄件(复印件)应保留原件所有内容,并注明原件存放单位,应有抄件人、抄件单位的签字和盖章。
3.不合格物资不准使用。设计结构安全的材料需要更换时,应征得原设计单位的书面同意,并符合有关规定,经建设、监理批准后方可使