一、施工工序:
作业准备→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→卸料→ 泵送至浇筑部位→墙、柱、梁、板、楼梯混凝土浇筑秘振捣→养护
二、作业准备:
1、浇筑前应对模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并经检查钢筋的水泥垫块是否垫好。
2、如果使用木模板时应浇水使模板湿润,柱子模板的清扫口高水平在清除杂物后再封闭。
3、剪力墙根部松散混凝土已剔除干净。
4、钢筋及模板分项均已验收合格。
三、施工质量验收规范相应规范:
具体的验收要求请查看第二章。
四、墙柱混凝土浇筑的一般要求:
一般要求同基础混凝土浇筑,具体查看本章第一节内容。
五、梁、板混凝土浇筑的重点内容
1、楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”推进,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶段形,当达到楼板板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶段形不断延伸,梁板混凝土连续向前进行。
2、梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振动棒振捣。
3、楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕,用刮尺或拖板抹平表面。
4、在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1-1.5小时,使其获得初步沉实,再继续浇筑。
5、施工缝设置:浇筑面积不大无需留置,如必须留施工缝宜沿着次梁方向浇筑楼板,施工缝应留置在次梁跨度1/3范围内,施工缝表面应与次梁轴线或板面垂直。单向板的施工宜留置在平行于板的短边的任何位置。
1)、施工缝用木板、钢丝网挡牢。
2)、施工缝处须待已浇混凝土的抗压强度不少于1.2Mpa时,才允许继续浇筑。
3)、在施工缝处继续浇筑混凝土前,混凝土施工缝表面应凿毛,清除水泥薄膜和松散石子,并用水冲洗干净。排除积水后,先浇一层水泥浆或混凝土成分相同的水泥砂浆然后继续浇筑混凝土。
六、楼梯混凝土浇筑
1、楼梯段混凝土自上而下浇筑。先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子(木磨板)将踏步上表面抹平。
2、施工缝位置:楼梯混凝土宜连续浇筑完成,多层建筑的楼梯,根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/