监理人应在接到通知后24小时内发出指示 逾期未发出指示 视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的 应说明理由 承包人对监理人的答复有异议 按照第20条〔争议解决〕约定处理。 暂停施工后的复工暂停施工后 发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前 监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失 并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时 监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知 承包人应按照复工通知要求复工。 承包人无故拖延和拒绝复工的 承包人承担由此增加的费用和 延误的工期因发包人原因无法按时复工的 按照第7 暂停施工持续56天以上监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知 除该项停工属于第7 2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外承包人可向发包人提交书面通知 要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。