未完成原因分析: 一.材料单已下,但材料仍未到: 4#,5#,6#一层大堂拼花砖CT-02,以及走道公共部位墙地面砖,标准层墙面砖CT-03深色仿石砖。 二.材料已到,受总包或其他分包单位影响: 7#楼梯AB一层墙地面砖由于总包还有20cm地面未回填,地平没打砼导致无法粘贴;楼梯AB二三层电梯未安装,石材门套无法制作,地面标高未确定,地面砖无法铺贴。一层风机未安装,导致4#,5#,6#石膏板未封,天花乳胶漆饰面无法涂饰。5#电梯石材门套受室外地平影响无法进场。 三.样板和报价甲方未确定: 4#,5#,6#管道井防火门,楼梯间防火门涂饰未做。甲方原本计划于10月3日交付各栋室内电梯的使用,但到10月28日为止,能够正常投入使用的电梯还只有6#楼,垂直运输是进度滞后的主要原因。 未完成工作进度安排: 各楼层未完成工作计划时间为20个日历天,施工进度安排如下: 一、4#、5#、6#一层大堂地面拼花砖,墙面砖材料计划11月2日进场,分4个班组,工期为6个日历天 二、4#楼12-16层墙面砖,43-45层墙面砖,47层地面砖, 工期为12个日历天。4#楼电梯石材门套为紧后工作工期为5天三、4#、5#电梯不锈钢门套面层包括材料下单到安装制作工期为6天。5#楼电梯石材门套安装工期5天。 四、4#、5#、6#、7#楼增加班组人数,4#楼20-47层刮腻子灰工期为3天,5#、6#天棚吊顶乳胶漆涂饰工期为4天。 五、7#楼梯AB二三层贴地砖,刮腻子灰,乳胶漆涂饰,工期为6天。 六、7#楼卫生间试水,回填,砌蹲台,洁具安装工期为7天。 七、各楼层强电照明安装工期5天。(后附进度安排计划表 ) 情况说明 上周工作完成“食堂管理的专项检查工作”,时间节点为4月17日,因公司领导安排去泰安恒大城进行服务质量检查,故此项工作未能按时完成,现推迟至本周完成,已列入本周工作计划。妥否,请领导批示。 部分部门目标任务完成情况说明汇总目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。