3、施工进度控制 3.1 施工工期 根据 施工现场场地情况及业主要求我单位将充分满足业主对工期的要求设立两个钢结构 作业组在2012年03月01日满足主体吊装条件在2012年07月01日主体封顶等节点要 3.2施工进度计划 钢屋架及支撑制作施工工期为50天从2011年12月01日至 2011年12月20日再从2012年02月20日至2012年03月20日。根据总进度计划制定月进 度计划、周进度计划将进度细化分解落实到人。 进度保证措施4.1组织保证措 选择优秀的项目经理、施工管理人员、质检工程师、安全员组成强有力的项目班子组织高素质的技术工人投入到本工程施工中从人的因素上来保证工程进度。 根据业主提供的施工图及合同工期要求制定详细合理的工程进度计划把施工任务落 实到每一周关键工序的施工计划必要时落实到每一天。 4.2劳动力保证措施 工期间根据项目的进度合理使用劳动力及时平衡调度减少劳动力的窝、停工等降低总用工。 根据工期和进度计划项目部及时组织各施工阶段所需的劳动力以利于平 面流水、立体交叉施工有足够的劳动力。 根据各工艺要求配备专业技术施工人员、 专业工种配备齐全优先选用技术水平高的操作人员以保证施工工期。 4.3机械设备 保证措施 提高机械化作业程度保证工程进度合理配备各种施工机械设备满足工程 施工要求。 加强机械的维修和保养提高机械利用率。 4.4技术保证措施 充分体 现我公司的施工技术水平做到技术领先施工中采用新技术、新工艺使施工方法不断 优化改进确保工程顺利、快速进行。 222222222222 钢屋架制作施工方案 22222222222公司 5、施工要求