图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。(1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。(2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。(3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。(4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可(5)参加图纸会审的单位: GB50319-2013第5.1.2条 “项目监理人员应熟悉工程设计文件,并应参加由建设单位主持的图纸会审和设计交底会议,会议纪要应由总监理工程师签认。”由此可证,图纸会审和设计交底由建设单位主持。