新房刮腻子刮几遍可以装门

刮完腻子不是还要喷漆吗?喷完漆或者刷完大白才可以装门的。

请教下刮腻子和安门的顺序

刮腻子和安门的顺序如下:
1,最好在刮完第二次腻子再安门,门安装完毕,切勿把门上面的那层保护膜撕掉,因为刷天棚上乳胶漆容易滴在门上,懒得做清洁;
2.门安好后,漆工刮第3道腻子,和补门套与墙之间的缝隙!
3.打磨砂平天棚、墙面等
4.安装厨卫吊顶和厨柜等
5.刷天棚底漆、面漆、墙面底漆、墙面基膜墙纸或者墙面面漆
6.安装灯具、洁具、五金挂件等(水电工)
7.安装木地板和踢脚线
8.开荒保洁做卫生
9.安装活动家具和电器
10.漆工补灰补漆
11.空气治理:除甲醛、苯、VOC等污染物(如果装修材料环保可省略)
12.再次保洁卫生
13.根据装修材料环保的环保程度,放置15天到90天之间(夏天短冬天长),选好黄道日子搬进入驻。