发表于2019-07-17　门窗洞口模板固定专题为您提供门窗洞口模板固定的相关资料与视频课程,您可以下载门窗洞口模板固定资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。　更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐。　内容简介　门窗洞口模板固定示意图　立即下载　内容简介　模板及支撑体系配置:　(1)地下室基础模板采用组合定型模板;　(2)直墙、独立方柱:定型模板(木胶板现场加工),圆柱采用钢圆模。　(3)梁板:采用木胶板、方钢管模板体系;　(3)门窗洞模板、电梯井井筒及楼梯均采用定型模板体系。2)基础模板安装　(1)垫层混凝土施工完毕后,复查地基垫层标高及中心线位置,弹出基础底板边线,沿底板边线外延50mm砌240厚砖墙,砖墙高度为底板厚度+100mm,砖墙内侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。基础模板面标高应符合设计要求。　(2)在钢筋绑扎完成后,支设导墙模板,导墙模板采用三角指架加固,支撑短钢筋应焊在附　立即下载　浏览数:511　与传统模板技术比较,洞口定型模板施工技术整体刚度大,可有效保证洞口尺寸的准确性及稳定性,保证施工安全和质量,且洞口定型模板生产制造容易,施工方便、重复利用率高,便于排空气,混凝土成型效果好。门(窗)洞口端正,能克服现有门(窗)洞口模板存在的不足,提高工程施工质量和经济效益。故混凝土墙门窗洞口模板、预留洞口模板宜采用定型模板。　在平整的模板加工场,先用内支撑将2块侧模连接,然后用钢护角将侧模与底模连接。组装好的门框模板用大红油漆编上号,注上宽、高、厚尺寸,并搬运至指定的模板堆场分类堆放。钢护角安装时,螺母先不要拧得太紧,以使门框校正,待校正后再拧紧。　门框固定方法:门框校正后　查看详情　浏览数:2408　目录　1、基础模板的安装质量标准及通病防治　2、柱模板的安装质量标准及通病防治　3、梁模板的安装质量标准及通病防治　4、剪力墙模板的安装质量标准及通病防治　5、板模安装的质量标准及通病防治　6、模板的拆除质量标准及通病防治　7、高支模的安装质量标准及通病防治　1基础模板的安装质量标准及通病防治　质量通病:　①　侧模歪扭,上口不直,宽度不准,周边无固定措施,混凝土浇灌时易跑模、涨模。　②　模板上口无固定措施,只用铁线对拉,有松有紧。　③　模板　查看详情　浏览数:2141　来源:BGY铝合金模板研究中心　项目概况　新会今古洲知名地产地处启东大道与今洲路交汇处,项目总建筑面积22.61万㎡,地下室总面积为5.6万㎡;　一期建筑面积9.17万㎡,3栋26层+4栋30层组成;(主体施工阶段)　二期建筑面积13.44万㎡,两栋26层+5栋30层组成;(桩基础施工阶段)　共14栋楼均采用全铝模+全爬架+全现浇外墙的施工模式。　今古洲知名地产项目通过铝合金模板体系和附着式升降脚手架系统在施工中的应用,达到提升　查看详情　浏览数:502　1、基础模板的安装质量标准及通病防治　质量通病:　①　侧模歪扭,上口不直,宽度不准,周边无固定措施,砼浇灌时易胀模、跑模。　②　模板上口无固定措施,只用铁线对拉,有松有紧。　③　模板平整度偏差过大,残渣未清除干净,侧模支撑不牢。　④　操作架或脚手板搁置在上级模板上口,造成模板失稳或下沉。　⑤　基础垫层上放线不准或未及时做出明显标点,复线工作不认真。　如图:　侧模歪扭,上口不平直,宽度不准,周边无固定措施,侧模无支撑,只用铁线对拉且不紧。　操作架或脚手板搁置在上级模板上口,侧模板支　查看详情　浏览数:2212　回复数:7　目录　1、基础模板的安装质量标准及通病防治　2、柱模板的安装质量标准及通病防治　3、梁模板的安装质量标准及通病防治　4、剪力墙模板的安装质量标准及通病防治　5、板模安装的质量标准及通病防治　6、模板的拆除质量标准及通病防治　7、高支模的安装质量标准及通病防治　推荐阅读:　120张高清案例照片,详解13项钢筋安装质量标准及通病防治!　1基础模板的安装质量标准及通病防治　质量通病:　①　侧模歪扭,上口不直,宽度不准,周边无固定措施,　查看详情　学员数　3516　好评率　98%　学员数　917　好评率　98%　浏览数:1666　一、钢筋工程冬施措施　1、钢筋冷拉温度不应低于-20℃。　2、冬期负温条件下焊接钢筋,如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,风力超过3级以上时,应有挡风措施。焊后未冷却的接头,严禁碰到冰雪。闪光对焊搭设钢筋对焊棚,钢筋端面不平整时,应采用闪光—予热—闪光焊工艺。钢筋端面平整时,应采用予热闪光焊。负温电弧焊时,应防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状况。所有焊接应有试焊,检验合格后方可正式焊接。　如果工程所在地地区往年气温记录,室外温度不会低于-20℃,如遇冰雪天气停止焊接操作,待天气转好后清理干净积雪后方继续　查看详情　浏览数:3415　本文从53个角度将混凝土结构工程解剖开来,对于混凝土结构施工来说,堪称史上最全面的解说,大家来看看吧!　1　模板工程1.1　模板选型、制作　模板选型　模板的材料选择应依据工程的面积部位、层数等进行合理选择,模板的类型及厚度应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用,调高周转次数,降低成本。　墙柱木模不宜使用小于15mm多层板。　地下室模板　地下室墙体一般为非标准层,可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准层定型大钢模接高的方法。　模板表面排板方式、立杆龙骨间距　查看详情　浏览数:2539　1模板工程　1.1　模板选型、制作　模板选型　模板的材料选择应依据工程的面积部位,层数等进行合理选择,模板的类型及厚度,应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用,调高周转次数,降低成本　墙柱木模不宜使用小于15mm多层板　地下室模板　地下室墙体一般为非标准层,可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准层定型大钢模接高的方法。　模板表面排板方式、立杆龙骨间距、对穿螺栓间距等按模板方案支设。　导墙设置　地下室外墙应设置300高导墙,导墙上口采用钢筋固定,保证截面尺寸,侧面用钢筋斜　查看详情　浏览数:346　本文从53个角度将混凝土结构工程解剖开来,对于混凝土结构施工来说,堪称史上最全面的解说,大家来看看吧!　1　模板工程1.1　模板选型、制作　模板选型　模板的材料选择应依据工程的面积部位、层数等进行合理选择,模板的类型及厚度应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用,调高周转次数,降低成本。　墙柱木模不宜使用小于15mm多层板。　地下室模板　地下室墙体一般为非标准层,可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准层定型大钢模接高的方法。　模板表面排板方式、立杆龙骨间距　查看详情　浏览数:418　建筑物采用何种基础形式,与地基土类别及土层分布情况密切相关。筏形基础由于其底面积大,故可减小基底压强,同时也可提高地基土的承载力,并能更有效增强基础的整体性,调整不均匀沉降。今天我们就来看看筏形基础都有哪些施工要点吧。　施工准备　模板工程　1、作业条件　(1)外墙高出300mm部分模板采用竹胶板拼装,拼装完毕后进行编号,并涂刷水性隔离剂,分规格堆放。　(2)放好轴线、模板边线、水平控制标高线。　(3)底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好,并办完隐检手续。　2、材料要求　竹胶板　查看详情　浏览数:841　1、为保证钢筋材料,工程所用的钢筋品种、性能和质量必须符合施工规范的规定,进入现场必须有厂方提供的质量证明书。钢筋原材进场需进行抗拉强度、屈服强度、伸长率以及单位长度重量偏差检验等。　2、成品钢筋进场后除常规的进场复试项目外,须经质检人员抽样检查,是否满足规范规定的允许偏差,检查合格后方可投入使用。　3、钢筋焊接所用的材料、机械设备、作业条件必须符合标准的规定。钢筋对焊完毕后,要对全部焊缝进行外观检查。　4、在钢筋绑扎过程中,坚持“七不准”原则,具体如下:　(1)混凝土接槎未清到露出石子,不准绑扎钢筋;　(2)钢筋污染未清理干净,不　查看详情　浏览数:723　1、为保证钢筋材料,工程所用的钢筋品种、性能和质量必须符合施工规范的规定,进入现场必须有厂方提供的质量证明书。钢筋原材进场需进行抗拉强度、屈服强度、伸长率以及单位长度重量偏差检验等。　2、成品钢筋进场后除常规的进场复试项目外,须经质检人员抽样检查,是否满足规范规定的允许偏差,检查合格后方可投入使用。　3、钢筋焊接所用的材料、机械设备、作业条件必须符合标准的规定。钢筋对焊完毕后,要对全部焊缝进行外观检查。　4、在钢筋绑扎过程中,坚持“七不准”原则,具体如下:　(1)混凝土接槎未清到露出石子,不准绑扎钢筋;　(2)钢筋污染未清理干净,不　查看详情　浏览数:1357　、砌筑工艺流程　1、砌筑阶段:砌筑样板间验收完毕,方可进行大面积砌体砌筑。　2、加气砼砌块砌筑工艺流程:　清理基层→排列砌块→定位放线→立皮数杆→后置拉结钢筋→墙根坎台施工→选砌块→浇水湿润→满铺砂浆→摆砌块→安装或浇注门窗过梁→浇注砼构造柱、圈梁　→砌筑顶砖　二、主要工序控制　1、施工放线　(　1　)设置基准控制线:　主体施工阶段弹放砌体墙控制线或辅助控制线,且在结构施工、砌体施工、抹灰施工阶段时,同一工程部位均须利用同一条控制线,避免因控制线弹放误差引起施工误差。　(　2　)　设置砌筑控制线:&nb　查看详情　高度类别:多层建筑结构形式:钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构:框架剪力墙模板材料:木胶合板模板,　钢模板模板体系:大模板主要部位:柱,　梁,　底板,　剪力墙,　楼梯特殊节点详图:砖胎膜,　导墙,　后浇带,　电梯井,　集水坑,　洞口,　阴阳角楼板支撑架:扣件式模板计算书:墙模板,　板模板,　梁模板编制时间:2009年施工主要设备:压刨、平刨、圆盘锯、手提电锯、锤子、空压机、手电钻、钢丝钳。施工重点难点:大钢模板、可调变截面钢模、双面覆膜胶合板的安装。资料目录　目录1编制依据　1　2　工程概况　1　2.1　设计概况　1　2.2主楼楼层结构平面布置图　2　3　施工安排　4　3.1施工部位　立即下载　浏览数:5386　回复数:22　转自筑龙监理微信公众号　本文从53个角度将混凝土结构工程解剖开来,对于混凝土结构施工来说,堪称史上最全面的解说,大家来看看吧!　1　模板工程　1.1　模板选型、制作　模板选型　模板的材料选择应依据工程的面积部位,层数等进行合理选择,模板的类型及厚度,应经济合理。非标准层模板设计及加工应为标准层考虑通用,调高周转次数,降低成本　墙柱木模不宜使用小于15mm多层板　地下室模板　地下室墙体一般为非标准层,可考虑选用60系列小钢模,地下核心筒可设计成标准层定型大钢模接高的方法。