一、单选题 1. ( A)表示在各时间段上工程成本的完成情况。 A. 成本的强度计划曲线 B. S 曲线 C. 香蕉图 D. “累计成本—时间”表和曲线 2. 下列有关横道图的叙述中不正确的为( D) 。 A. 能够清楚地表达活动的开始时间,结束时间和持续时间 B. 使用方便,制作简单 C. 不仅能够安排工期,而且可以与劳动力计划、材料计划、资金计 划相结合 D. 有较强的逻辑表达能力 3. ( A )又称为甘特(Gantt)图。 A. 横道图 B. 线形图 C. 网络图 D. 计划图 4. ( C )可以称为项目的成本模型。 A. 成本的强度计划曲线 B. Y 曲线 C. “工期—计划成本”累计曲线 5. 工程活动之间在时间上的直接相关性称为逻辑关系又称为搭接 关系,其中 FTS 称为( A ) 。 A. 结束-开始关系 B. 开始-开始关系 C. 结束-结束关系 D. 开始-结束关系 。 6. 关键活动通常总时差为( A ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 7. 项目的( A )通常是指项目的重要事件,是重要阶段或重要工 程活动的开始或结束,是项目生命期中关键的事件。 A. 里程碑事件 B. 可行性研究 C. 项目任务书 D. 横道图 8. 成本计划的准确性随着项目的进展而提高,在( B)阶段可能有 ±20%的误差。 A. 目标设计 B. 可行性研究 C. 初步设计 D. 施工图预算 9. 下列事件中不属于里程碑事件的为( D ) 。 A. 批准立项 B. 主体结构封顶 C. 工程竣工 D. 项目构思 10. 在网络图中,项目持续时间最长的线路被称为(A) 。 A. 关键线路 B. 时差 C. 紧前活动 D. 最迟时间 二、判断题 1. 工期计划的目的是按照项目的总工期目标确定各个层次项目单 元的持续时间、开始和结束时间。B A. 错误 B. 正确 2. 横道图上所能表达的信息量较多。A A. 错误 B. 正确 3. 劳动力的招聘、调遣、培训和解聘计划是劳动力计划的最重要的 部分。A A. 错误 B. 正确 4. 通常采购时间与货源有关:对具有稳定的货源,市场上可以随时 采购的材料,采购周期一般 7~180 天。A A. 错误 B. 正确 5. 双代号网络中只允许有一个首节点,但可以有多个尾节点。A A. 错误 B. 正确 6. 工期计划是指将项目的总工期目标分解,确定项目范围内各工程 活动的工作量、持续时间,通过逻辑关系安排和网络分析,确定各个 工程活动开始和结束时间。B A. 错误 B. 正确 7. 活动持续时间是活动开始和完成之间以工期计划单位表示的时 间段。B A. 错误 B. 正确 8. 项目计划只可采用报告的表达方式。A A. 错误 B. 正确 9. 横道图可以反映哪些活动是关键的,哪些活动有推迟或拖延的余 地。A A. 错误 B. 正确 10. 结束-开始关系表示紧后活动的开始时间受紧前活动结束时间 的制约。B A. 错误 B. 正确