检测方法:两成年劳力 靠自身重量以 1.5 米力矩加力紧固螺栓,拧紧为止。 (5)作业过程中的检查保养 1)施工期间,每次浇注完砼后,必须将导向架滑轮表面的杂物及时 清除,以便导轨自由上下。 2)工程竣工后,应将爬架所有零部件表面导物清除干净,重新刷漆。 将已损坏的零件重新更换,以待新工程继续使用。 3)有关液压提升装置的维修与保养,参见《爬架液压系统使用说明 书》。 4)施工期间,定期对架体及爬架连接螺栓进行检查,如发现连接螺 栓脱扣或架体变形现象,应及时处理。 5)每次提升,使用前都必须对穿墙螺栓进行严格检查,如发现裂纹 或螺纹损环现象,必须予以更换。 6)穿墙螺栓正常使用一个单位工程后应进行更换。 7)对架体上的杂物要及时清理。 8)当提升工作结束后,液压提升装置应立即拆除并妥善保管。 13 / 15 7.7.2.4 安全技术要求 1)现场需搭设安装平台,安装平台必须能承受爬架安装时的竖向荷 载且必须设有安全防护措施。安装平台的水平精度应满足架体安装精 度要求,任意两点间的高差最大值不应大于 20mm。 2)穿墙螺栓预留孔的中心偏差应小于 15mm。 3)工程结构施工时,应保证梁、柱、剪力墙等的模板及支撑与爬架 内排立杆之间有不小于 300mm 的间隙,以免影响爬架升降,在支模 过程中,不得将爬架作为支撑架。 4)施工活荷载应严格控制在规定范围内。使用工况下 3×2 KN/M2 或 2×3 KN/M2;升降工况下 0.5KN/M2,且不允许使用动荷载。 5)预留爬架与建筑结构正式避雷引下线的连接位置,每层均必须留 设不少于四处,爬架厂家负责爬架各架体之间的具体连接。 6)其他未详之处,按国家、地方有关规范、规程、标准及规定执行。 7.7.2.5 爬架的拆除 (1)拆除方案 1)首先制定拆除方案:方案分空中拆除与地面拆除两种,具体情况 根据施工现场情况而定。 2)拆除人员需配戴“三宝”,在拆除区域设立标志,警戒线及安检员。 3)检查爬架各部情况,如有异常需妥善处理后方可拆除。 4)由上至下顺序拆除横杆、立杆及斜杆,超长临边斜杆,最后拆下 前应绑上防坠绳。严禁上、下同时拆除。 14 / 15 (2)拆除准备 1)组织现场技术人员、管理人员、操作人员、安全员等进行技术交 底。明确拆除顺序、安全保护措施、特殊构件的拆除方法。 2)现场总指挥、安全员及班组长要明确分工,职责分明,到岗到位, 认真负责。 3)清除架体上的杂物、垃圾、障碍物。 4)准备工作完毕后,报上级主管、工地主管、项目负责人批准,接 到正式通知及批准书后再进行下列拆除步骤。 (3)安全拆除 1)主框架的拆除: 2)先用起重机械对主框架进行预紧,防止穿墙螺栓松开时主框架下 坠。 3)用铁丝将上支座(滑动支承构造)与主框架相对固定,以防止穿 墙螺栓松开时上支座下坠。 4)拆卸所有穿墙螺栓。 5)利用起重机械将主框架吊至平地。 6)妥善保管爬架各部件。 15 / 15