在生产过程中,很多单位属于多工序、多零件的性质,排产非常麻烦。不过,我们可利用EXCEL工作表,制作计划表,实现多工序多零件的按时顺利生产。EXCEL多工序多零件如何排产呢?
打开EXCEL工作表,建立如下表格,主要内容:工序名称、工序的生产周期、关键部件的采购周期、计划完成日期、责任人等。
填入工序的生产周期、关键部件的采购周期,单位:天。其中,采购周期长的必须提前采购。
填入计划投产日期,重要部件的日期得提前进行。
计算计划实际入库日期: 在F4单元格中输入公式【=E4+C4】,即计划入库日期=计划投产日期+生产周期。
按回车键后,即得出计划实际入库日期。
用填充序列的方法向下填充序列,得出其它工序的计划实际入库日期。
填写责任人: 在编制计划时,一定要填写责任人,防止发生推诿、扯皮现象,所以填写责任人。
记录实际投产日期、实际入库日期: 按计划进行生产,将实际投产日期、实际入库日期写在如图表格,完成一步,填写一步。
最后,一张多工序多零件的排产计划表便用EXCEL制作出来。