全等节拍流水第 1 页第 1 页异节奏,等节奏:用公式 T=(M+N-1)*K+工艺间歇+组织间歇-提前插入 M 为流水段,N 为流水施工过程或专业工作队数,K 为流水节拍 无节奏:用累加数列相减取大差法。 等节奏流水施工 等节奏流水也称为全等节拍流水,是最理想的组织流水方式。 2.1 基本概念 在组织流水施工时,如果各个施工过程在各个施工段上的流水节拍都彼此相等,此时流水步距也等于流水节拍。这种流水施工组织方式,称为固定节拍流水(亦称全等节拍流水或等节拍专业流水)。 2.2 基本特点 (1)所有流水节拍都彼此相等 (2)所有流水步距都彼此相等,而且等于流水节拍。 (3)每个专业工作队都能够连续作业,施工段没有间歇时间。 (4)专业工作队数目等于施工过程数目。 组织这种流水,首要的前提是使各施工段的工程量基本相等;其次,要先确定主导施工过程的流水节拍;第三,使其他施工过程的流水节拍与主导施工过程的流水节拍相等,做到这一点的办法主要是调节各专业队的人数。 2.3 房屋建筑工程等节奏流水施工 在多层建筑施工中,使施工段数与专业队数相等最为理想(即 M=N/),这样可以使得专业队的工作连续,工作面也充分利用。如果 M>N/,虽可使专业队的工作连续,但工作面有停歇,故效果稍差。如果 M