武汉火神山医院就是疫情爆发后第一个紧急开工建设的防疫工程项目。
根据主流媒体消息,火神山医院设置总床位数1000张,超过三级医院501张的床位数达标要求,而建设工期仅10天,与一般同等床位数医院建设项目数月至数年的建设周期相比可谓火速,从这几日的直播看建设工程进展顺利。
那么火神山医院为何能够火速建成?本文仅从设计施工的角度试做梳理。
原因一,火神山医院是临时建筑。并不是规模大的建筑就是永久建筑,当年埃菲尔铁塔就是按临时建筑策划的,但后来因为深受巴黎市民喜爱而被永久保留。火神山医院也是临时性建筑,可以在疫情结束后拆除腾出宝贵的建设用地。临时建筑的首要特点就是易造易拆,本身就把快速设计施工作为要点,并得到相应规范的支持。
原因二,火神山医院不是完整医院。作为临时收治设施和在疫情防控期间受到重点保障的单位,火神山医院不需要按正常医院配备完整的行政办公用房、科研用房、后勤用房等,实际上火神山医院只是一个医技业务区。由于建筑功能相对单一,没有不同功能区之间的牵绊,也有利于加快建设速度。
原因三,火神山医院没有地下室。地下室基坑的开挖、临时支护、浇筑、拆除临时支护等耗时耗力且受地质和气候影响较大,是工期的重大组成部分。省去了地下室的工期,整体工期就大大缩短。
原因四,火神山医院基本上以一层建筑为主仅有局部二层。只有一层就不需要楼梯电梯等竖向交通部分的工期,而建筑部品的安装位置越接近地面就越容易施工,施工速度也就越快。
原因五,火神山医院的地面建筑采用成熟模块的高程度规格化设计。火神山医院建筑采用鱼骨式布局,即从中央走道上分支出各病区,病区内则采用既有成熟单元模块重复排列。“拿来”的模块和高程度的规格化都极大加快了设计速度,“一夜出图”不是梦。
图片来源:中信建筑设计研究总院有限公司
原因六,火神山医院的地面建筑采用全预制装配的建造方式。传统的建造方式是将松散的建材运到施工现场加工成为建筑部品,而预制装配式建造方式是将已经在工厂制造好的建筑部品运至施工现场直接组装,是工厂和工地同步工作,提高了生产强度,相应就缩短了建设时间。
工厂预制的建筑部品,网友戏称“白居易”,图片来源:湖北日报微信公众号
原因七,火神山医院的地面建筑采用高强度机械化作业的建造方式。从直播画面可以看到工地上各类大型施工机械往来穿梭,还被云监工网友们冠以各类封号。这里说一点,火神山医院建设工地不仅施工机械多,而且绝大部分是轮式机械,例如起重机不是采用常用的固定式塔式起重机而是采用大吨位的轮式起重机。轮式施工机械进场速度快,不需要建造专门的设备基础的时间,也不需要设备组装时间,所以轮式施工设备作业效率远高于固定施工设备。当然,轮式设备的成本也是远高于固定设备的。有钱真是好啊。
图片来源:筑福化中微信公众号