承包单位(章): 项目经理: 复查意见:项目监理机构: 总/专业监理工程师: 监理通知单回复单工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程 编号: 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为 象监质字[2013]15 监理工作通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容: 见附件 承包单位(章): 项目经理: 复查意见:项目监理机构: 总/专业监理工程师: 监理通知单回复单工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程 编号: 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为 象监质字[2013]25 监理工作通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容: 1、已按要求报送施工测量方案; 2、已上报控制网加密成果资料; 3、已上报测量收方成果资料。 承包单位(章): 项目经理: 复查意见:项目监理机构: 总/专业监理工程师: 监理通知单回复单工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程 编号: 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为 象监进字[2013]01 监理工作通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容: 1、宿舍楼、办公楼、餐厅楼已按进度要求完成室内尾工项目; 2、各楼室外散水等室外工程已按进度要求完成; 3、场内道路场地硬化已完成,围墙因征地问题暂未完成。 承包单位(章): 项目经理: 复查意见:项目监理机构: 总/专业监理工程师: 监理通知单回复单工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程 编号: 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为 象监进字[2013]02 监理工作通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容: 1、业主营地合同内工程已全部完成; 2、业主营地新增、变更等项目抓紧施工中。 承包单位(章): 项目经理: 复查意见:项目监理机构: 总/专业监理工程师: 监理通知单回复单工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程 编号: 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为 象监安字[2013]01 监理工作通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容: 1、严格按照夏季、冬季爆破作业时段规定的时间进行爆破作业; 2、须爆破作业时提前向监理部申请,爆破时做