由于建筑物较长设计时设置 了一道沉降缝、二道后浇带;设计单位在结构总说明中特别强调:“后 浇带混凝土捣制必须在 60d 后进行。 这些说明和要求无疑是正确 的,也是必要的。可是,建设单位对这些合理要求视而不见,在招标 时不顾设计要求,将工期确定为90d,比建设部《全国统一建筑安装 工程工期定额》规定的该类住宅的定额工期 235d 少了 61.7%。若按 该工期要求实施,建成的住宅恐怕会留下许多质量隐患。 现实生活中就有类似的教训。