道路绿化工程主要项目施工方法 第一节 土方工程 施工准备 施工准备工作主要做以下工作: 填料来源选择与土工实验、 测量 放样和工程量复核、施工现场清除、修正调配方案、修建临时道路、 设置临时排水系统、选择弃土场、进行实验段的施工。 填料来源选择与土工实验: 开工前及时对填料来源进行选择, 并 对填料按规定的方法取样进行试验, 测定填料的类别、 等级、液塑限、 天然密实度等详细数据, 用重型击实法确定土的最大干密度和最佳含 水量,为填料选择以及压实工艺提供依据。 测量放样和工程量复核:在开工前,进行现场施工测量,其内容 包括检查和复核控制网、增设控制桩和水准点、测设方格网、横断面 的测量与绘制等。准确定出中线、坡角、边线以及防护坡道的位置。 施工放样时将道面、 道肩、土面等不同压实度区域的边界以及结构物 位置准确放出,做好标记, 标明其轮廓,并用方格法进行土石方的工 程量计算和复核,作好记录。 施工现场清理:施工前,尽快清理和拆迁残存的各种施工障碍物, 为土方大面积开挖和回填创造有利条件。 同时清除前应在平面图上予 以标识。 临时排水系统: 填方前并做好临时排水设施,挖好排水沟,以便 雨后能迅速排除积水, 保证填挖方各施工层表面不积水, 排水沟的设 置原则是永临结合, 既要满足土方施工的要求, 又要保证为下一步防 护工程施工创造条件。 弃土: 对挖出的非适用土料进行弃置处理, 弃土时按业主和监理 的要求执行,不得随意乱弃,并作好排水设施,以防止形成水土流失。 试验段: 开工前完成试验段的试验工作。 选取一定范围作为试验 段,首先进行填筑试验,分别选择不同填料、采用不同的施工参数 (填 筑厚度、碾压机具、碾压遍数等),随碾压随测其压实度。