本工程总体投入的平均施工人数为250人 因四个施工区由两个施工队施工 施工高峰期主要在装修阶段 人员可以现场统筹。项目部管理人员13人 后勤服务人员10人 总人数为363人。 临建用房计算如下 1、办公室 2070M22、职工宿舍 363726M23、食堂 363254M24、浴室 0836329M2 5、厕所 0536318M2 6、医务室 0536318M2 7、职工活动室 1536354M2 8、保管室 100M2 9、开水房 30M2 10、配电室 15M2 临时仓库及作业棚 1、水泥库 80M2 2、机械修理棚20M2 3、钢筋作业棚120M2 4、木工作业棚80M2 主要临时建筑用房及用途面积、规模计划表 序号 面积M2 使用 规模 使用期限 办公室70 20 210 职工宿舍962 363 210 食堂337 363 210 浴室39 363 210 开水房30 363 210 厕所24 363 210 医务室24 363 210 活动室兼会议室 72 363 200 配电室15210 10 保管室 100 工具、用具 210 11 木工作业棚 80 40 180 12 钢筋作业棚 120 40 180 13 机械修理棚 20200 14 水泥库 80 储量100T 210 15 7施工道路规划施工道路使用硬质道路 路宽2 局部铺垫级配砂石分层碾压 结合现场自然排水方向路旁设置排水沟 结合建筑物周围排水 综合考虑 经沉淀池与原市政排水管网接通。 第四章 施工总平面布置图 1临时用房临时用房根据现场临时围墙和可利用的场地条件 场地较大 施工总平面布置时 基本上将办公区、生活区和作业区分开。办公区布置在大楼主入口左右侧 也就是大楼的西面 生活区布置在二期用地上 也就是大楼的东面南侧 木工作业工棚不置在大楼的西侧、钢筋工作业工棚布置在东面的北侧。 临时用房根据正常施工考虑 包括现场办公室、职工宿舍、食堂、开水、洗浴及厕所、保管、机械修理、医疗及职工活动室 会议室 、配电室及木工作业棚和钢筋作业棚等 其规模及面积均按投入的实际施工人数和居住人数计算确定和布置。其具体如何不置见附后的本公司规范设计图。 2大型机械布置本工程围式建筑 呈长方形 主要考虑总工期和各施工段施工水平流水作业的最佳空间衔接 因此布置2台QTZ40T M和1台QTZ25T M总计三台塔式起重