头衔:初入江湖
积分:52
威望:3
施工组织设计的编制人、审核人、审批人由谁来签字?没有找到合适答案,在实际操作中有不同的填法,希望得到一个权威性的答案。
来自:问答app
管理员操作
问答平台第一次提问奖励10积分执行奖励:+10积分
微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz)
微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。
扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。
专家/版主热心会员好友关注的人
#userNickName#
邀请人:邀请
可以邀请5位回答

精彩回答

头衔:初入江湖
积分:659
威望:45
只看此作者查看全部
根据《 建筑施工组织设计规范》 GB / T 50502 一2009的要求进行编制和审批。
施工组织设计的编制和审批应符合下列规定:
1施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批;
2 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准;
3 由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案;
4 规模较大的分部(分项)工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。
管理员操作
执行奖励:+10积分
头衔:初入江湖
积分:50
威望:10
由项目技术负责人编制;项目经理审核;企业技术负责人审批
头衔:初入江湖
积分:22
威望:18
施工组织设计的编制、审核、审批,各地的做法也有差异,一般情况下至这样的:
编制:由项目经理组织,项目技术负责人具体负责编制,项目施工员、质检员、安全员等参与编制
审核:项目部上一级管理机构的技术负责人,一般是企业总工程师,或者是企业派出机构的技术负责人
审批:总监理工程师,没有实行监理的项目为建设单位的项目负责人或企业技术负责人
头衔:初入江湖
积分:57
威望:2
只看此作者查看全部
刚才看到有几位朋友说的不是很对。
施工组织设计是施工单位的技术文件,他的编制、审核、和审批是施工单位的人来完成。监理单位不会在这三项中签字的。
当这三项全部完成后,施工单位附报审表或审批表报送监理单位,监理单位会在这张表上签字。
施工组织的编写人应该是该工程项目的主任工程师编写。至于审核和审批应该看该单位的上下隶属关系了,审批权在施工单位的总工手里。
头衔:初入江湖
积分:117
威望:4
项目技术负责人编制,企业技术负责人审核,(总)监理工程师审批
头衔:初入江湖
积分:488
威望:12
项目经理、技术员、工长编制
公司的技术总工审核
公司的总经理审批
头衔:初入江湖
积分:98
威望:36
施工组织设计的编制和审批应符合下列规定:
1施工组织设计应由项目负责人主持编制,可根据需要分阶段编制和审批;
2 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准;
3 由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案;
4 规模较大的分部(分项)工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。
头衔:初入江湖
积分:143
威望:5
编制人自然是编制者本身了,这个毫无疑问,当然至少应该是个工程师;
审核人至少是编制人的上级,而且资历要高,如高级工程师、总工等头衔;
审批人资格要更高一些,需要审核人的领导者一级来签字,至少应该具有总工的权利。
管理员操作
回答抢占沙发获得系统奖励5积分
头衔:初入江湖
积分:75
威望:15
工程师,技术负责人,项目经理
头衔:初入江湖
积分:185
威望:14
只看此作者查看全部
公司的总工审批,还有监理和业主审批
头衔:初入江湖
积分:186
威望:18
只看此作者查看全部
应由项目经理主持编制,施工单位技术负责人审核,总监理工程师审批。(总监批了才能实施)
头衔:初入江湖
积分:410
威望:45
项目经理组织项目部技术人员编制,项目技术负责人审核,企业技术负责人审批。至于总监理工程师审批,是在企业技术负责人对施工组织设计文件审批的基础上,监理部门作为工程施工主体责任单位进行的审批,如果没有施工单位技术负责人审批,那么监理工程师不会审批的,否则就违反了建设工程管理程序了。
头衔:初入江湖
积分:110
威望:5
得分:0
28楼:1316254692只看此作者查看全部
相目技术负责人编制,
项目经理审核,
公司总工程师或企业技术负责人审批
头衔:一派掌门
积分:14638
威望:2504
企业技术负责人审核,(总)监理工程师审批
头衔:初入江湖
积分:332
威望:33
得分:0
5楼:wxz538968只看此作者查看全部
项目经理组织项目技术负责人编制,企业技术负责人审核,(总)监理工程师审批
头衔:初入江湖
积分:90
威望:27
项目经理编制总施工方案,工长根据总施工方案编制分部施工方案;
公司总工或公司技术负责人审核;
头衔:初入江湖
积分:74
威望:3
得分:0
8楼:liye327只看此作者查看全部
施工组织设计由项目负责人负责组织编制,经公司技术负责人审核通过后,报监理公司项目总监审核,审核通过后,报业主审批。
头衔:初入江湖
积分:30
威望:2
只看此作者查看全部
编制人:具体编制施工组织的人员,包括相关的技术人员、各个工种的负责人、安全负责人、不过在签字时一般只签具体领导这些人员的主要编制者。
审核人:编制部门的负责人。
审批人:编制部门的技术总工(或者是公司技术负责人)
头衔:初入江湖
积分:753
威望:47
施工组织设计的编制由承接施工的项目部来完成。项目经理组织,项目总工程师主持,项目工程部编制。编制好的施工组织设计由项目总工程师审核,项目经理批准,报工程监理和建设方审批。工程竣工后,项目经理组织,项目总工程师主持,项目工程部对施工组织设计进行修改,形成施工组织设计竣工版。交施工单位工程技术部存档。
头衔:初入江湖
积分:52
威望:9
我们这是技术负责人编制,公司总技术负责人审核,拿回来之后给监理审批
您的回答太笼统了