第一章　编制说明及工程概况　第一节　编制说明　第二节　工程概况　第二章　施工部署　立即下载　浏览数:9883　1.打开WPS表格,新建表格数据文件　按三列依次输入“开工日期”“施工时间”“完工日期”,再根据你手中的进度计划将其中的信息做成表格(时间是根据计划换算)如下图所示:　2.选择A1~C10区域　(注意:完工时间可不计入图表)　点击上方的“插入”菜单,选择“图表”　在插入图表的类型中选择“条形图”中的“堆积条形图”　点击“确定”,进度横道图就初见雏形了　虽然雏形出来了　但对比我们以前所认识的横道图还是需要调整。　将图标标题改成“施工进度(工期)”　&　查看详情　本资料为应急供水项目施工进度计划表,Excel格式,不采用宏,使用方便。　应急供水项目施工进度计划　应急供水项目施工总进度计划横道图　立即下载　概括　排水工程排除人类生活污水和生产中的各种废水、多余的地面水的工程。由排水管系(或沟道)、废水处理厂和最终处理设施组成。通常还包括抽升设施(如排水泵站)。①排水管系。收集和输送废水(污水)的管网,有合流管系和分流管系。　图片　工程总进度计划表　进度表　立即下载　项目位置:海南　高度类别:高层建筑　结构形式:钢筋混凝土结构　钢筋混凝土结构:框架剪力墙　基础形式:筏板基础　地上层数:3层　本资料为三亚海棠湾国际购物中心施工组织设计,编制于2012年6月,共270页。包含施工总平面布置图及工程总进度计划表。　工程概况:　平面布置原则:建筑柱网统一采用10.8米柱跨,即满足地下停车需求,同时满足商业大空间需求。位于外轮廓周边布置的柱跨,遵循平面弧线特点布置柱网,商店店面划分尽量遵循平面弧线特点,平面布局简洁实用,流线清晰可辨。　各层平面功能布局:地下车库一层,设战时为物资库(平时汽车库),共设465停车位。地下一层设两个双向汽车坡道出入口。地下室其余部分有办公区,员工更衣服务区,储藏区,卸货区,餐饮物流区等,功能复杂。　建筑剖面设计:三亚国际　立即下载　浏览数:40898　导读:　建筑工程施工总进度计划是以拟建项目交付使用时间为目标的控制性施工进度计划。它根据施工部署的要求,合理确定每个交工系统及单项工程的控制工期、它们之间的施工顺序和搭接关系,从而确定施工现场上劳动力、材料、施工机械、成品、半成品的需要量和调配情况;现场临时设施的数量及供水、供电和其它动力的需要数量等。　施工进度计划横道图是以横向线条结合时间坐标表示各项工作施工的起始点和先后顺序的,整个计划是由一系列的横道组成。　施工进度计划网络图是一种表示整个计划中各道工序(或工作)的先后次序,相互逻辑关系和所需时间的网状矢线图。从定义可以看出,网络图应该能够反映出各工序的施工顺序,　查看详情　　通信地址:北京市海淀区甘家口185号新新商务楼　