[摘要]昨日,从蜀都大道西段改造项目部传出好消息。经过每天24 赶工,蜀都大道西段改造工程全段竣工通车时间将从原计划的5月10日提前到5月1日,这将极大缓解城西方向的交通压力。为了保证速度的同时保证质量,城投集团兴西华公司在监理外,还专门请来了另外的质量控制单位把关。
昨日,从蜀都大道西段改造项目部传出好消息。经过每天24 赶工,蜀都大道西段改造工程全段竣工通车时间将从原计划的5月10日提前到5月1日,这将极大缓解城西方向的交通压力。为了保证速度的同时保证质量,城投集团兴西华公司在监理外,还专门请来了另外的质量控制单位把关。
2月11日,蜀都大道西段北侧开始全线打围工作,路面正式进入改造整治阶段,由于蜀都大道处在 位置,其改造也必然给市内交通带来了一定影响。不过随着施工进行,目前,除去十二桥与将军衙门地铁站两个节点外,蜀都大道西段主车道已恢复双向六车道通行。而整个工程的完工时间,也指日可待了。
建设方城投集团兴西华公司相关负责人告诉成都商报记者,目前,北侧车道已经铺设完两层沥青,恢复通行。 后一层的面层沥青将在南北两侧全部完工后,在4月底统一铺设。随着蜀都大道西段北侧车道恢复,人行道的改造也在着手展开中。目前已开挖铺设路灯管线的沟槽,在管线铺设后,将再进行人行道表面的施工、绿化带的建设以及大理石地砖的铺设。此外,十二桥北幅已开始主要桥体的拆除,全部拆除完毕后,进行北幅桥体的重建。“ 工序,都将在5月1日完工。整个工程5月1日竣工通车。”
竣工通车比原计划提前了好几天,那在保证速度的同时,如何保证质量呢?对此,城投兴西华公司现场负责人 志荣告诉成都商报记者,整个改造过程中,除了原本的监理单位外,还专门委托了工程设计方———省交通厅公路规划勘察设计研究院进行质量控制,给质量把关的同时也能保证工程从头到尾按设计完成。
“我们每天都要巡视,确保每一个环节工程质量满足设计要求,对不合格的施工坚决要求进行返工重做。”