施工单位要做的是施工 图预算、施工预算、竣工结算,还包括公司内部的造价审核、分析等。总的看来施工单位 要做的工程造价较多,要求造价相对准确而且工作比较繁杂,必须静下心来细细分析比较。 按施工单位造价工作开展情况分为以下四个阶段细述; 一、招投标阶段:编制投标报价文件 依据甲方提供的施工图纸、招标文件、招标时期信息价文件,了解项目具体实施方案 及施工情况,通过和项目经理沟通讨论确定投标决策,并最终完善编制出投标报价文件。 预算员要起到一个事前控制的作用。若中标了,中标后,就要收集其文件,比如:中标通 知单、协议性文件等。若未中标,就要依据公司的利润分配分析总结投标失败的原因,看 自身是否存在施工组织方案需要优化、工程建造管理成本需要降低等问题。当然也要分析 其标底是否存在不合理等因素。经过认真分析总结后积累投标报价工作经验。 二、合同签订阶段:分析合同条款及执行情况 合同签订阶段需要我们分析进度款拨付情况、计价依据、取费形式、材料调差依据的 执行情况、最终结算的执行办法等,部分项目优惠下浮比例后,利润的分析情况。