经自检合格 优良 后报监理验收。 工艺流程弹柱位置线 抹找平层作定位墩 安装柱模板 安钢管支撑 按标高抹好水泥砂浆找平层按放线位置在柱四周根部附加箍筋上焊好定位钢筋头 以保证柱轴线边线与标高的准确。 利用钢管与事先预埋在楼板内的钢筋环加固调整好垂直度 办理柱模预检。 支立柱调正标高 安装梁底模 绑梁钢筋 安装侧模 搭设脚手架小横杆间距0 按标高调整小横杆高度到适当位置当梁跨度大于 应按21000起拱。 绑扎梁钢筋经检查合格后办理隐检 并清除杂物 安装侧模板。 用钢管加顶托固定梁侧模板梁高度大于700时侧模加设穿墙螺栓。 安装后校正梁中心线、标高、断面尺寸将梁模板内杂物清理干净 检查合格后办预检。 工艺流程支立柱 安大小龙骨 铺模板 校正标高 搭设满堂红脚手架上部用可调顶托。 安装大龙骨调节顶托高度将大龙骨找平后铺设小龙骨 在靠墙及梁处都应铺设小龙骨 以保证楼板阴角的方正。 铺设竹胶合板用钉子固定在小龙骨上 拼缝处粘海棉密封条。 平台铺完后用水平仪测量模板标高 进行校正 并用靠尺找平。 楼梯模板的支设先支好休息平台及楼梯梁模板 方法同顶板及梁模板支设 底模采用木方加竹胶合板构成木方间距200mm 绑扎楼梯钢筋 在墙上弹好踏步线后再安装侧模。 7、模板拆除 后支先拆。