根据年末农民工工资清欠任 土地整理工资发放方案 第二篇_土地整理施工方案 一、施工方案 一)工程概况 (一)项目说明 本工程为×××土地整理项目 b 标段工程,工程地点位于×××境内,介于东经 107°34’44”~107°36’38”和北纬 29.41’41”~29.44’31”之间。沿×××公路,呈南北走向的长条带状。项目区涉及×××的东泉村、新井村、干溪村。建设总规模 175.6 公顷,新增耕地 19.85 公顷,新增耕地率 11.3%。 2、承包方式:按中标价包工包料总承包。 3、质量标准:符合土地开发整理项目工程验收规程合格标准。 4、投标范围:施工图标明的土地平整、农田水利、田间道路和其他工程等内容。 二)现场条件 (一)自然条件 该土地处于山区河道平原微丘地带,相对高差较大,以农作物为主。土质为粘土及亚粘土,无其它不良地质现象。水资源丰富。 (二)施工条件 1、所在地区交通条件便利,水、电供应方便,生产、生活物资丰富,施工条件良好。 2、施工材料就近选用 1)砂石等材料可从周边砂砾石场进购,水泥就近采购。 2)供电:附近有电力线路,用电接需方便,可满足施工需要。 3)通讯:拟在项目部及施工队用手机进行通讯联系。 三)工程特点 本段包括方家湾、永胜、圳上等村,施工时协调好工农关系和组织好交通安全。 四)施工总体计划 (一)施工总体计划安排应遵循的原则: 1)施工部署有序,施工过程互相协调。 2)程序合理,能充分满足工期要求。 3)资源配臵充分合理,既满足工程需要,又不造成窝工浪费。 4)根据本标段工程特点,以平整田块为重要,以提前形成高填方区路基为目标,合理安排道路工程,高速优质完成路面工程,平衡兼顾,合理组织施工要素,相互调剂、科学配臵。 (二)施工力量的组织 如能中标,我司将组织精干力量,组成项目经理部,全权负责该项目的实施。下设土方平整工程队、道路工程队、挡土墙工程施工队,在项目经理部的统一管理、指挥下,互相合作,协调作业。 本工程所需劳动力日平均为 60 人,施工高峰期可达 80 人。 1)项目经理部: (1)项目经理部人员严格按照招标报名承诺的项目管理人员组成得力的项目经理部,项目经理代表公司法人履行合同条约,其职责是在合同规定的授权范围内全权行使对外的业务联系和工作洽谈,对内的行政管理,生产调配,人员任免、奖罚、工资分配等职能。 (2)设项目副经理 1 名,分管生产指挥、物资设备管理和安全管理工作。 (3)设项目总工程师一名,分管质量、技术的试验室工作。 1)经理部下设五个部门,每个部室由 1-2 名有经验的管理人员组成。 2)下设三个施工队,施工队为施工作业层,主要职能是组织施工生产,确保工期、质量、安全、设备的保养维修。 3)施工机械的配备(见主要机具使用计划) 4)材料试验、测量、质检仪器配备(见主要材料试验、测量、质检仪器设备表) 5)认真做好开工前的准备工作 (1)第一批人员进场后,先进行生产基地和生活区建设,包括项目经理部、各施工队的临建搭设租赁,临时道路的修筑,生产、生活用电的接通等。搞好水系路系调查。 (2)技术准备,包括详细察看现场,图纸会审,编写实施性施工组织设计和复测加密水准点、控制点。 (3)建立试验室,并搞好试验人员的培训,做好施工前的相关试验。 (4)协调好与沿线村民及地方政府的关系。 (5)完成施工便道的修建,路基排水等工作。 6)质量目标:确保合格工程。 7)安全目标:一般事故频率控制在 3‰以下,杜绝重伤和死亡事故。 8)文明施工目标:争创“安全文明工地”。 五)各分部分项工程施工安排 根据本标工程特点,并进行综合排队后,确定本标段施工工期为 365 天,施工工期安排详见施工进度计划,本合同段各类工程采用平行流水作业,以实现各分项工程的均衡生产。 (一)土地平整工程施工安排 本段以土地平整工程为主,是制约工期的关键性工程,进场准备工作完成后即全面开工,根据本段地形情况及各项工程量大小,由二个土地平整工程队负责施工,以方便管理,采用平行流水作业法,配备全套的土地平整工程施工机械设备和充足的人员。在保证质量的前提下,加快进度,争取工期,以保工程的全面展开。 (二)田间道路工程施工安排 道路工程由二个专业化机械施工队负责,计划签订施工合同后二天内开始基层的施工准备,施工中可根据实际情况略作调整,确保按期保质完成。在施工中做到路基开挖填筑与排水工程配合进行,保证挖填持续均衡生产,填方处的管道工程应提前安排施工,以不影响路基的填筑。 (三)农田水利工程施工安排 斗渠、农渠由二个队负责施工,可根据任务情况再分若干作业班组,同平整土方工程相互配合,协调作业。 (四)其它工程—挡土墙工程施工安排【土地整理工资发放方案】 本标段挡土墙工程量不大,但分布较散,处数多,要灵活结合配套土地平整及道路修筑工程安排施工。 六)各分项工程的施工顺序 (一)土地平整工程施工顺序 施工前必须做好一切准备工作,完成沿线障碍物的拆迁、临时道路的修建、建好预制场,做好施工前的各种试验,完成相应施工前的场地清理和测量工件。 1)土地平整工程施工顺序为: 施工准备→施工测量放样→报监理审批→耕植土保护→清理场地并设臵临时排水设施→土方调运→土方平整→按规范检测→报监理审批。 (二)道路工程施工顺序 1、田间道施工顺序 土方开挖→耕植土保护→路基填压→泥结石路面夯填。 2、生产路施工顺序 施工准备→土路基夯实→c10 砼垫层→混凝土砖砌块→砼面层。 3、引道施工顺序 施工准备→挖土路床→土路基夯实→浇 c20 混凝土 (三)农田水利工程施工顺序 1、渠道施工顺序 渠道人工开挖→夯填渠道土方→渠槽修整夯实→砼垫层→砼预制块砌筑→粉刷。 (四)挡土墙工程施工顺序 挖基槽→平整夯实→砌筑挡土墙→勾缝粉刷 七)主要分部分项工程的施工方案及施工方法 (一)土地平整工程施工方案 本标段平整田块装运土方 120492m3,根据设计意图与现场勘察了解施 土地整理工资发放方案 第三篇_《土地开发整理项目预算编制暂行办法》 关于印发《土地开发整理项目预算编制暂行办法》的 通 知 国土资源部财务司 财[2001]41 号 为规范土地开发整理项目预算的编制,提高项目预算编制的科学性与合理性,确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用,根据《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、《土地开发整理标准》和《土地开发整理项目资金管理暂行办法》的规定,部研究制定了《土地开发整理项目预算编制暂行办法》,现印发给你们,请遵照执行。执行过程中有什么问题,请及时与部财务司联系。 二 oo 一年七月十八日 土地开发整理项目预算编制暂行办法 第一章 总 则 第一条 为适应财政预算体制改革和实行部门预算管理的要求,规范土地开发整理项目预算的编制,确保土地开发整理项目资金的合理、有效使用,依据《新增建设用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、《土地开发整理标准》和《土地开发整理项目资金管理暂行办法》等制定本办法。 第二条 本办法适用于国家或国...