雨期施工能否顺利进行,关键在于施工计划与措施是否符合客观要求,因而在施工前须深
入现场进行实地勘察,根据工程的特征与实际情况,针对不同建设工程项目采取切实可行的措施。编制实施性的雨期施工专项方案,合理安排机具,集中人力,组织快速施工,分段突击,本着完成一段再开一段的原则,当日进度当日完成。其施工特点及质量控制要求如下:
1.土路基
有计划地集中力量,组织快速施工,分段开挖,切忌全面开花或战线过长。挖方地段要留好横坡,做好截水沟。坚持当天挖完、填完、压完,不留后患。因雨翻浆地段,坚决换料重做。
对低洼处等不利地段,应优先安排施工。路基填土施工,应留2%~4%以上的横坡,每日收工前或预报有雨时,应将已填土整平压实,防止表面积水和渗水,将路基泡软。施工坚持:遇雨要及时检查,发现路槽积水尽快排除;雨后及时检查,发现翻浆要彻底处理,挖出全部软泥,大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除,小片翻浆相距较近时,应一次挖通处理,一般采用石灰石或砂石材料填好压好。
2.基层
对底基层应注意砂石材料的含水量,采取集中摊铺、集中碾压,当13碾压成活。对稳定材料基层,摊铺段不宜过长,并应当日摊铺、当日碾压成活。及时开挖排水沟或排水坑,以便尽快排除积水。
3.面层
(1)沥青面层不允许在下雨或下层潮湿时施工。雨期应缩短施工长度与工作面,加强与气象部门的联系,密切工地现场与沥青拌合厂的联系,应做到及时摊铺、及时完成碾压。对于双层式施工,雨后应注意清扫干净底层,以确保两层紧密结合为一个整体。在旧路面上加铺沥青混凝土面层,更要注意。
(2)水泥混凝土路面施工时,要加强与气象部门联系,掌握天气预报,安排在不下雨时施工。做好防雨准备,水泥必须放在库棚里,在料场和搅拌站搭雨棚,或施工现场搭可移动的罩棚,以便下雨时能继续完成。应勤测砂石集料的含水率,适时调整加水量,保证拌制混凝土时加水量的准确性,严格掌握配合比。