显然,对钟玉而言,这一天是一个高光的时刻。
然而,谁也没想到,这个备受各方重视的百亿级项目,却在开工一年后就陷入烂尾。
从2017年11月28日奠基,到次年2月全面开工,再到今年1月全面停摆,且时至今日仍未动一砖一瓦,这个超级明星项目在过去的500多天到底经历了怎样的浮沉?
诚意
官方的威海新闻网披露的消息显示,康得碳谷项目落户荣成的渊源,最早可追溯到2016年。那一年的8月,荣成市获知了康得集团正在谋划投资建厂,打造全国最大碳纤维产业基地的消息。
“在得知康得集团董事长钟玉是荣成人后,荣成市负责双招双引的工作人员马上带队赴北京拜访钟玉,并向他发出了’常回家看看’的邀请”。这篇题为《情牵“巨无霸”》报道披露了项目落地的不少细节。
报道称,当年9月24日,由全国50多名企业家参加的2016年中国民营企业发展双月座谈会在荣成召开。作为重点邀请对象,钟玉参加并在此次座谈会上作了重要演讲。
此后一年间,荣成市及经济开发区招商团队先后赴北京、廊坊对接25次,钟玉亦8次赴荣成考察。
在“生态牌”和“感情牌”的极力争取之下,2017年9月21日,康得集团与荣成市政府在北京签订《投资合作协议》,约定共同出资建设“康得碳谷科技项目暨年产6.6万吨高性能碳纤维项目”。
事实上,为争取及配合康得碳谷项目的落地,荣成可谓下足了工夫。
从框架协议到正式协议签约的2个月内,荣成市先后召开13次专题会议研究解决相关问题,相关部门赴省对接24批次。原本需15至20个工作日完成的公司名称核准,5天内完成;原本需12个工作日完成的银行开户、税务登记及需5个工作日完成的立项,均在1天内完成。
上述官方报道披露的一个事例,充分验证了“荣成效率”。
当地仅用2个多月时间就完成了项目区的搬迁工作,“规规整整的6600多亩土地让企业没了后顾之忧”。而在项目启动建设之前,当地招标120多辆工程车,采取“歇人不歇车”的模式,用500万立方米的土石将项目区内的地势低洼处填平。“原本需几个月才能完成的工作量,硬生生在一个月内干完了”。
此外,碳纤维生产需要大量电能和工业蒸汽。为此,荣成市还申请建设了总投资30亿元的省内首个、也是唯一一个在建的天然气热电联产项目。
荣成市政府在这个项目上的诚意,显而易见。
致命资金链
碳纤维被称为“黑色黄金”,广泛应用于汽车、航空、交运、风电等领域。根据设想,康得碳谷项目将在8年时间里建成全球最大的碳纤维集群。设想一旦成功,荣成将成为新能源汽车、航空航天、机器人、船舶、高铁、高分子材料等国家战略新兴产业的支撑点。
面对爆发式增长的诱惑,无论对钟玉还是对荣成,都是一场值得一试的“豪赌”。
2017年9月,上市公司康得新公告,拟与控股股东康得集团、荣成市国有资本运营有限公司共同投资康得碳谷科技有限公司,增资合计130亿元。其中,康得新和荣成国资各出资20亿元,康得集团出资90亿元。
此后,康得碳谷项目初期推进迅速。然而,在推进过程中,康得集团承诺的增资款,却迟迟没有完全到位——90亿元增资款仅到位2亿元。
2019年1月,康得新债务危机被踢爆。随后,因触发其他风险警示情形,康得新股票被“ST”。
2月12日,钟玉从ST康得新董事长位置上,黯然去职。
两个月后,随着年报的披露及对深交所接连问询的回复,ST康得新百亿资金被大股东挪用的问题浮出水面。5月6日,ST康得新被实行“退市风险警示”特别处理,变更为*ST康得。
根据财新网2月2日披露的消息,在康得新债务危机之始,钟玉曾承认,“大股东康得集团挪用上市公司资金在100亿元以下,资金用途有二,一是投资碳纤维项目,二是股权质押贷款补仓,贷款的钱也主要用于碳纤维项目”。
“一期工程的开支,主要由小股东*ST康得承担。”一位券商人士对齐鲁晚报·齐鲁壹点分析,大股东的无钱可投,最终导致了康得碳谷项目烂尾,同时也累及荣成。
5月12日晚间,张家港市警方发布消息,钟玉因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。
梦起梦灭,亦真亦幻。
今年已届7旬的钟玉,在38岁之时由军工研究所辞职下海创业。2010年7月,他将一手创建的康得新推向资本市场。2017年11月,康得新市值一度逼近千亿元大关。钟玉由此进入人生的巅峰。
孰料,巅峰之后,便是悬崖。
根据最初的计划,今年6月底,康得碳谷项目一期将完成建设。现在距离这个时间节点已不足半月,但绵延的工地上,依旧未动一砖一瓦。
转载:今日头条