承包单位须按工程进度,及时提交有关技术文件和施工图。由于承包单位没有按时呈交应交予业主/建筑师/工程师审批的图纸、技术文件或材料样板等而延误工程进度时,承包单位须对此负完全的责任。 1.4	若发现设计图纸上所示之空间不符合设备之安装与维修的合理要求时,承包单位应及早提交足够的技术资料和详尽的图纸,供工程顾问审批。 1.5	订购设备之前,承包单位应向工程顾问提交设备重量分布的详尽资料,以确定楼层的负荷和调整楼层的结构设计。 1.6	承包单位在议标时,应在议标总价中包括了由于设备尺寸或施工图的更改所需的一切费用。在中标之后,若设备尺寸或施工图有所更改,其费用由承包单位负责。 2.0	工程进度表 2.l	承包单位在正式书面获知中标后二星期内,须呈交详尽的工程进度表给本项目的发包方、本项目的总承包单位及建筑师/工程师审批。 2.2	工程进度表应包括: a)	工程内各项目施工的开始和完成时间; b)	劳务的安排; c)	各施工图的送交日期; d)	设备与器材的订购和到位的时间; e)	与土建的配合 2.3	因劳工短缺,设备或材料不能按时运到安装现场,或由于其它工种的延误而将会影响机电工程的安装进度时,承包单位应立即以书面通知有关业主/建筑师/工程师/监理/总承包单位。 3.0	产品样板的提交 3.1	承包单位在合约生效后四星期内须呈交主要产品样板给业主/建筑师/工程师审批。 3.2	样板须固定在硬木板上,并贴有说明标签,注明有关标准及来源地。 3.3	承包单位须于两个月内呈交主要设备说明书