本步骤的内容和方法与预算单价法相同。 实物法的编制步骤可参见图10-9所示。 实物法编制施工图预算的步骤与预算单价法基本相似,但在具体计算人工费、材料费和机械使用费及汇总三种费用之和方面有一定区别。实物法编制施工图预算所用人工、材料和机械台班的单价都是当时当地的实际价格,编制出的预算可较准确地反映实际水平,误差较小,适用于市场经济条件波动较大的情况。由于采用该方法需要统计人工、材料、机械台班消耗量,还需搜集相应的实际价格,因而工作量较大、计算过程繁琐。 [例10-2] 某住宅楼工程,以工料单价法计算得到直接工程费为650万元,措施费为直接工程费的5%,间接费为直接费的9%,利润为直接费和间接费的4%,税金按规定计取,税金率取3.41%。计算该工程的建安工程造价(保留到小数点后三位数)。 [解] 列表计算该工程的建安工程造价,计算过程见表10-10。 表10-10 某住宅楼工程的建安工程造价计算???