一、 质量员(技术员、资料员)工作程序 1、负责对每道工序施工前的技术交底,做交底记录,有被交底人签字(主要工序有:测量放线、埋件、焊接、龙骨(钢结构)安装、石材安装、玻璃安装、铝板安装、门窗安装、打胶等) 2、组织工序样板制作安装,并验收 样板工序验收表 工程名称: 工序名称: 施工队伍: 操作人员: 验收情况 验收结论: 合格 不合格 验收人: 日期: 3、过程检验:在施工过程中,质量员每天不少于 2 次、每次不少于 2 小时的巡检,发现小问题现场解决,比较大的质量问题下发《质量整改通知单》,限期整改,并负责质量处罚单 的签发;每道工序的每一验收批在巡检完成后填写相关质量抽检单,记录质量情况。每日例会对当天发现的质量问题的评判。 4、负责施工方案、质量计划的起草编制; 5、检查验收施工队的工序报验,并签署意见。 6、组织向总包、监理的工序质量报验,并填写相关报验单、隐检单和质评表。 7、参加项目经理主持的每两周的质量评审会,描述质量计划的执行状况,评判质量问题,改进质量管理。 8、回复总包、监理有关质量问题的发文并负责落实整改有关质量问题。 9、解决图纸技术问题,审核加工单,参加各种质量技术会,牵头与各协助单位有关质量问题的处理 10、各种技术资料的整理、编目、归档。 二、材料员: 1、制定现场材料管理要求(参考材料管理制度) 2、根据施工进度,编制总材料计划表及月度材料计划表 3、与公司材料部联系,负责各种材料的提量、催促到货 4、根据施工图纸计算各种材料的用量,核对监厘部的“材料预算成本”,控制好现场材料的提量和总成本。 5、组织进场材料的验收、码放,填写相关抽检单(具体验收要求见“材料管理制度”) 6、负责材料的入库,建立材料台帐 7、负责材料的试验和材料报验工作,验收施工队采购材料 8、负责立面编号图材料涂色工作 9、负责每天材料损耗记录;每天下班后现场巡视,检验材料使用、浪费情况,做记录。 10、 熟悉材料性能,做好材料标识及码放、保护 11、 每周一次的库存盘点 12、 对各种不合格材料负责退场,并负责拍照等留下证据、记录,以便于索赔。 13、 与材料有关资料的整理、归档 14、 参加每两周评审会,分析材料质量问题、到场问题及对工程进度质量的影响 三、安全员: 1、 进场安全教育,并进行“安全教育试卷”考核,留档 2、 编制职工花名册,及时进行动态管理 3、 编制现场安全管理制度并负责贯彻 4、 每道工序施工前的安全交底,检查每个施工班组的日安全上岗记录 5、 负责与总包的安全负责人有关安全方面的协调 6、 现场安全检查:安全帽、安全带的正确配戴、施工安全用电、机械操作、电器设备的安全检查,消防设施、文明施工、高空作业的检查,填写日安全检查记录。 7、 参加每周质量、安全大检查并对安全做评定 8、 对违反安全要求的处罚权 9、 相关安全资料的收集、整理 10、 定期组织培训(工人) 11、 负责测量装置机械电器的检测、校定维修及安全检验、机械操作规程 12、 安全资料的记录,整理。 四、项目经理 1、 与甲方、总包、监理关系的协调,创造安全的工作面及良好的工作环境 2、 负责对监理、总包、甲方月度工程量的审报,并按计划回收进度款 3、 在合格分包商的名单中选择施工队伍,负责施工队日常管理和月度考评 4、 负责对施工队月度完成工程量的审核,并申请安装费 5、 控制支配项目费的使用 6、 组织每周的质量、安全大检查 7、 组织每两周一次的质量、进度、安全评审会、督促和帮助项目部员工完成岗位工作,每周对各岗位工作进行检查 8、 组织召开每日例会,组织每周一次的质量、安全、文明施工大检查; 9、 组织工程竣工验收及竣工资料的整理、交接。 10、 组织项目部每周一次的培训、学习工作,做培训记录 11、 项目重大问题与公司协调解决 12、 负责工程重大技术洽商、变更及工程追加款的签认