发包人逾期不予批准的 则承包人可以通知发包人 将工程受影响的部分视为按第10 1款〔变更的范围〕第 项的可取消工作。暂停施工持续84天以上不复工的 且不属于第7 2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形并影响到整个工程以及合同目的实现的 承包人有权提出价格调整要求 或者解除合同。解除合同的 按照第16 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间 承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障 由此增加的费用由责任方承担。 59 暂停施工的措施暂停施工期间 发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全 防止因暂停施工扩大损失。 发包人要求承包人提前竣工的发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示 承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书 提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。