要想从根本上控制工程造价,必须克服工程建设过程中对特定阶段的偏重,必须对项目投资实施全过程进行控制,必须有效地控制造价和科学、合理地管理造价,确保工程质量,并且不断降低工程成本。文章主要是从民航专业工程建设的各个阶段分析造价控制中存在的主要问题及应采取的相应措施。
1 民航专业工程造价控制问题及原因
民航专业工程一般投资都较大、工期较长,在工程建设的各个阶段,工程造价的确定与控制是一个复杂且系统的过程。多年来,民航专业工程建设项目中较普遍存在超概算,超预算的现象,且较容易直接产生项目资金缺口或工期延误等问题,严重影响和制约着工程项目效益的发挥,甚至影响航班正常运行,主要有以下几方面原因。
项目决策阶段,未足够重视投资估算,项目可行性研究报告中投资控制数不够准确,影响到其控制项目总造价的作用。