项目名称 开始日期 天数 结束日期基槽开挖 5月10日 3 5月12日基础垫层 5月13日 1 5月13日基础 5月14日 2 5月15日地梁 5月16日 2 5月17日砌砖墙 5月18日 5 5月22日构造柱支模 5月23日 1 5月23日构造柱浇筑 5月24日 1 5月24日圈梁、挑檐、屋面支模 5月25日 3 5月27日圈梁、挑檐、屋面钢筋 5月28日 2 5月29日砼浇筑 5月30日 1 5月30日养护 5月31日 5 6月4日保温层 6月5日 2 6月6日找平层 6月7日 1 6月7日拆模 6月8日 1 6月8日外装修 6月9日 10 6月18日内装修 6月19日 12 6月30日地面 6月25日 8 7月2日门窗安装 7月3日 2 7月4日油漆、涂料 7月3日 5 7月7日屋面防水 7月8日 1 7月8日水电 安装 5月14日 56 7月8日收尾 7月9日 1 7月9日竣工验收 7月10日 1 7月10日1施工进度计划清单 工程进度计划表