在开挖到基坑底标高时不得碰撞工程桩,以免给今后的基础施工带来不必要的困难。
第一、二道支撑安装前开挖的支撑沟槽,应严格控制槽底标高,槽底标高超深大于100mm时应先回填碎石至支撑底标高后再行安装支撑,防止支撑下部出现空隙。　　各层土方开挖应按要求放坡挖土,根据本工程的自然地基状况,挖机挖土放坡不得小于1(高):1.5~3(宽),视基坑土质而定。
土方开挖和外运的过程中,在SMW工法围护桩外侧不得堆放土方和重物,基坑内挖出土方应及时外运。
土方开挖应紧随支撑安装进程,随支撑随挖土,不允许出现先挖土后安装支撑的情况发生。
如在土方开挖过程中遇到高桩,需由人工挖出清理桩身,并及时通知小应变测试单位开展工程桩小应变测试。之后开展截桩工作,截桩高度为土方开挖过程中桩身每露出土方面500mm截桩一次,截出断桩由挖机逐级驳运出基坑,截桩工作需紧密配合土方开挖施工支撑安装和预应力的加设应做好详细记录,并及时和挖土单位进行进度交底,挖土单位应严格按照支撑安装单位的进度交底进行土方开挖,支撑未加设预应力的部位不得开挖。
挖到设计标高经“三检”后,立即请地质勘察单位、设计院等进行验槽确认,如遇杂填土或成分复杂、结构均匀性差时,应会同各方确定处理,之后应立刻进行垫层施工,以避免土体隆起、泡水和土体扰动。
由于本次施工属高难度、超深度的施工工程,设计要求为基坑底土方开挖后8小时内完成砼垫层施工,全面封闭垫层下土体。因此需要各工种相互配合按每8m分段浇筑完成垫层砼施工