第1 分册:输电线路》 2.3 合同,主要有本工程的建设监理委托合同、建设工程施工合同等 2.4 设计文件:本工程的地质勘察资料,经批准的设计文件、设计变更及施 工图纸等 2.5 施工及监理文件:主要有施工组织设计及专项设计方案、监理规划和监 理细则等 Word资料 旁站工作流程及要求3.1 实施旁站监理的各分项工程,施工单位应提前24 小时向监理项目部申 报施工申请; 3.2 收到施工单位的报告后,监理工程师应立即检查确认是否已具备施工 条件。检查内容如下: 3.2.1 上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格; 3.2.2 施工方案是否已经监理批准; 3.2.3 施工设备、人员、材料等是否到位; 3.2.4 安全设施是否符合相关要求; 3.2.5 是否有影响施工的其他因素。 在以上条件均满足后,经总监理工程师确认后签认申请表并安排好旁站监理 人员实施旁站监理。 3.3 旁站前监理人员应充分了解和掌握施工所用材料、设备的质量情况以 及施工图纸、设计要求、标准、规范等; 3.4 旁站监理工作主要由现场监理员进行,监理员执行旁站前,专业监理 工程师向其进行交底,明确交代旁站项目范围、质量标准、注意事项及突发事件 处置要点。并配备必要的监理设施; 3.5 旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中 出现的质量问题,如实准确地做好旁站监理记录。