地下室渗漏水处理方案地下室防水堵漏施工方案
一、 工程施工概况
本工程为防水堵漏工程,经技术人员考察,情况如下:原地下室立墙伸缩引起渗漏。 结合现场情况,我方将采取***堵漏和大面防水结合的方案进行堵漏。具体方案如下:
1.***堵漏,找出渗漏严重的孔洞或裂缝,采用化学注浆技术,***止着明水;
2. 采用“堵漏灵”大面防水处理防治混凝土毛细孔的渗水。
二、 施工准备:
施工人员持证上岗,保证所有施工人员都能按有关操作规程,规范及有关工艺要求施工。 对于复杂的施工分项以及重要部位,要事先编制具体施工方案,经过建设单位及监理部门审定的方可实施。 事先准备本工程的各项检查资料,用于工程开工后填写备用,确保资料真实及时归档。
三、 施工工艺
1.施工流程:材料准备——技术准备——基层处理——检查漏点——布注浆嘴——封闭注浆—— 封孔——涂抹堵漏灵——涂刷渗透结晶防水涂料——基层恢复。
2.基层清理 剔凿渗漏部位表层,铲除水泥砂浆,直至露出地下室混凝土基层,把混凝土基层凿毛,用清水冲洗干净,以便于封闭和观察水源。
3.注浆堵漏
(1)把混凝土基层清理干净,检查看明显渗漏的地方,做上标记。
(2)在明显渗漏的也洞处用风钻打孔,直径6.3毫米,以注浆管外径为准。用清水清洗干净。
(3)布嘴,注浆嘴要布置在水源处。注浆嘴距离应根据裂缝大小、结构形状而定。若裂纵横交错,在交叉处应设置灌浆嘴。整个施工现场布嘴6个,平均每两个之间间隔30mm,上下各一根,各管均装阀门,以便排水和注浆。
(4)封闭,布嘴后,在明显渗水裂缝处和注浆管根处用速凝水泥砂浆进行封闭,要求抹平赶光。
(5)压水试验,封闭后,等水泥砂浆有足够强度后,用水进行试验,观察封闭有没有漏水的现象,如没有就可以进行下道工序了。
(6)注浆,按配方(或根据情况自定配方)配制浆液(注意配好后避免与水接触)。用与压水试验相同的方法灌入裂缝,控制压力一般于地下水压力0.3-0.8Mpa,注浆时应从底部开始,当侧面管出浆注浆2-3秒后即关闭出浆阀门和注浆阀门,接着依次由底部到侧面,再由侧面到顶部,依次渐进。
(7)封孔,待浆液完全固结后,观察没有渗漏水的现象后将注浆部位用防水砂封平。
四、注意事项及安全措施
1.注浆前应对注浆机系统进行***的检查,注浆阀、管、及压力表等器件 接头部委一定要靠牢固,阀头一定要拧紧,不能引起焊管或串浆事故。
2.注浆时应密切注意压力表、流量、时间等参数,力求一次成功,对吃浆量大的部位可采用歇注浆方法。
3.注浆时在裂缝处可能会出现漏浆、冒浆现象,这种现象属于封闭不严所致,应停止注浆,封闭严密后在继续。
4.注浆时有时压力突然上升,这种压力是假压力,是由于局部管路或部位暂时堵塞所致,随着更高压力的进入堵塞物会被冲开,压力会下降,这属于正常现象。
5.注浆时一定要注意保持通风良好,施工现场应远离火源,严禁吸烟,防止火灾发生。