监理工程师发出开工通知 书,也就是下达了开工令。因此,承包商在接到开工通知后,应当迅速而毫不拖 延地开始该工程的施工。只有在有正当延期的理由时,经过办理申请延期手续后, 经监理工程师批准,才能延期开工并给予延长的工期。否则,责任应当由承包商 自负。 那么,监理工程师应在什么时候发出开工通知呢?FIDIC合同条款中对此亦 有明确规定,即监理工程师应在中标函颁发日期之后,于投标书附件中规定的期 限内发出开工令。这样明确规定是十分必要的。否则,如果业主拖延开工时间, 承包商蒙受损失而得不到赔偿。 致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等打造全网一站式需求