公告发出后,要做资格预审。连文件起草加上建委审核,要7天左右。然后发预审文件,要7天左右,出预审结果。然后上报建委备案。然后起草招标文件,经建委确认备案,向通过预审的投标人发放招标文件。这个建委如果不难为你,大概8天左右能让你备案上。然后到20天后开标、评标定标,上报招标结果。备案!这个备案时间大概要7天。然后施工单位和招标人签了合同要建委合同备案,然后才能够办理施工许可证,大概7-10天。你算算时间把:)
这是规证等各类证件齐全的情况下。甲方积极配合。没有耽误时间的情况下的时间。若是问题多多,那么你就安心的等着吧。中国的建筑市场,不是以建设和优化为目的,不要想象的太美好。但凡衙门,没有不难为人的。办事情都要求着来,不然这些爷爷们给你拖个3-5个月也是正常的。。。所以,爷爷们要求的文件,要求提交的材料一定要备齐,不然一趟一趟,溜死你。不妨先一次性问清楚要拿什么东西。人家不会那么好心提点你的。要问啊。而且有问题绝对不会一次全指出来,会分很多次,所以你一定要问人家还有什么其他问题没。招标环节,还不如施工来的简单,最少没那么多黑暗。。。