光缆线路路由复测是以施工图为依据进行复核。通过复测,确定光缆敷设的具体路由位置、丈量地面的准确距离,为光缆配盘、敷设和明确保护地段等提供必要的依据。
1、定线
根据工程设汁施工图纸,在起始点、三角定标桩或拐角桩位置插大标旗,以示出光缆路由的走向。大标旗问隔一般为1~2
km,大标旗中问应立若干根标杆,测量人员调整各标杆使之成直线。
2、测距
测距的一般方法:采用校验过的100m地链(山区用50m地链),由两个人负责丈量(沿大标旗)。后链人员持地链始端.前链人员持地链末端,大标旗中间的标杆插在地链的始末端,沿前边大标旗方向以每100m(或50m)为单位不断推进。一般由3根标杆配合进行:当A,B
两杆间测完第一个100 m后,B杆不动取代A杆位置,C杆取代B杆位置,测第二个100 m,原有A杆往前变为第二个100
m的B杆位置(c杆取代A杆)。这样不断地变换位置,就可以不断向前测量,标杆与大杆旗间应不断调整,使之在直线状态下完成测距工作。
3、打标桩
光缆路由确定并测量后,在测量路由上打标桩,以便画线、挖沟和敷设光缆。一般每100 m打一个计数桩,每1
km打一个重点桩,穿越障碍物、拐角点应打上标记桩。对于改变光缆敷设方式、光缆程序的起止点等重要标桩应进行三角定标。
为了便于复查和核对敷设光缆长度,标桩上应标有长度标记。如从中继站至某一标桩的距离为8.512
km,标桩上应写为“8+512”。标桩上标数字的一面应朝向公路一侧或前进方向的背面。
4、画线
画线:用白灰粉顺地链(或绳子)在前后桩问拉紧画成直线。画线工作一般与路由复测同时进行。
画线可以采用单线或双线方式:一般地形采用竹线唧法.要求阳灰均匀清晰;对于地形复杂地段,可用双线画法,双线间隔一般为沟的宽度.即60
cm间隔。对于拐角点应画成弧线,要求弧形半径大于光缆的允许弯曲半径。www.huipeng.com.cn对于光缆穿越河流、跨度较大的公路以及大坡度等地段,光缆要求作“S”敷设,“s”弯大小视光缆预留量的设计而定,一般河流两侧的“S”弯预留5
m。“s”弯的弯曲半径臆考虑光缆允许弯曲半径的要求。
5、绘图
绘图一般可按下列步骤进行。
①核定复测的路由、中继站(光放站)位氍与施工图设计有无变动。对于变动不大的町利用施工图进行部分修改。
②路由因路面变化等原因变动较大时,应重新绘图。要求绘出中继站址及光缆路由50
m内的地形、地物和主要建筑物,绘出“三防”设施位置、保护措施、具体长度等。市区要求按1:500或1:1000,郊外按1:2000的比例绘制。对予某螳有特殊要求的地段,应按规定的较大比例绘制。
③对于水底光缆,应标明光缆位置、长度、埋深、两岸登陆点、“s”弯预留点、岸滩固定、保护方法、水线标志牌等,同时还应标明河水流向、河床断面和土质。平面图一般按1:(500~5000)绘制,断而图按1:(50~100)比例绘制。
6、登记
登记工作主要包括:沿路由统计各测定点累计长度、无人站位置、沿线土质、河流、渠塘、公路;铁路、树林、经济作物、通信设施和沟坎加固等范围、长度及累计数量。
登记人员应每天与绘图人员核对,发现差错及时补测、复查,以确保统计数据的正确性,这些数据是工作量统计、材料筹供、青苗赔补等施工中重要环节的依据。