工程造价难学,就是因为这门学科的计算公式很多,虽然公式不是很复杂,但是容易记混淆。记公式要和例题一起记忆,这样便于理解,碰到题也容易套公式。
人工工时定额包括:基本用工、辅助用工、材料超运距用工、人工幅度差。 计算方法: 单位产品的工时定额(工日)=1/每工的产量 或单位产品的工时定额(工日)=班组成员工日数总和/班组完成产品数量总和
【例题1】某砌筑工程,3人为一组,砌筑20m3用了2天,则工人的人工时间定额为( ) A.0.15工日/ m3 B.0.3工日/ m3 C.3.33 m3/工日 D.6.66 m3/工日 解析:时间定额=小组成员工日数总和/产量=3*2/20=0.3
时间定额和产量定额是人工定额的两种表现形式,算出时间定额,也就可以定出产量定额。有两中方式计算时间定额 (1)工序作业时间/规范时间除外的其他时间的百分比 工序作业时间=基本工作时间/(1-辅助时间%) 定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%)
【例题2】通过计时观察资料得知:人工挖二类土1立方米的基本工作时间为7.9小时,辅助工作时间占工序作业时间的3%.准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的2%、2%、16%.则该人工挖二类土的时间定额是( )。· A.0.765工日/立方米 B.0.779工日/立方米 C.1.273工日/立方米 D.1.283工日/立方米 【答案】C 【解析】7.9/8/(1-0.03)=1.018 1.018/(1-0.02-0.02-0.16)=1.273工日/立方米
预算定额中人工消耗量的确定,其基本步骤如下: 确定时间定额中的工作延续时间,其计算公式为: 工作延续时间=基本工作时间+辅助工作时间+准备与结束工作时间+不可避免中断时间+休息时间 在计算时,一般用其他时间占工作延续时间的比例来表示,因此计算公式又可以改写为: 工作延续时间=基本工作时间/[1-(其他工作时间占工作延续时间的比例)] 但是在本题中辅助工作时间是用占工序作业时间的百分比,所以这里不能如上处理。应该如下: 工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间 规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间 工序作业时间=基本工作时间/(1-辅助时间%) 定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%) 产量定额。其公式如下: 产量定额