1.确定项目总监理工程师,成立项目监理机构,配套基础资料和设施,进驻建筑工程施工现场;
现场监理机构应具备的基础资料和设施:
1) 中标书;
2)监理委托合同;
3)监理公司对总监的任命书及授权;
4)监理机构成员及分工,上岗证书复印件等;
5) 办公用品申领配备;
6)现场办公室形象布置;
2.进一步熟悉情况,收集有关资料,以作为开展建设工程监理工作的依据;
建设单位应向现场监理机构提供的资料
1)规划许可证(复印件);
2) 施工许可证(复印件);
3)建筑红线及验收通知书;
4)经审查通过的设计文件和设计施工图纸;
5)施工单位中标通知书及施工合同;
6)水准点、坐标点、地下管线图等原始资料
7)地质勘探报告;
8)建设单位与有关部门签订的与工程建设有关的合同、协议书;
9)建设单位驻现场代表及授权书;
10)质量监督手续;(需要我们提供监理中标通知书、监理单位资质证书及监理合同 、监理规划)
施工单位应向监理机构提交审核的资料:
1) 施工企业营业执照、资质证书(复印件);
2)企业等级证书、信用等级证书(复印件);
3)企业安全资格审查认可证(复印件);
4)质量体系认证证书(复印件);
5)检测中心资质证书(复印件);
6)工程中标价、预算书明细表(复印件);
7)项目经理等主要管理人员资格证书、上岗证(复印件);
8)特殊工种操作人员上岗证(复印件);
9)本工程自审手续齐全,经各部门负责人签认的施工组织设计和施工现场临时用电施工组织设计;
10)第一批进场的施工机械合格证书(复印件)、规格、型号、功率、进场实践等;
11)水准点、坐标点的复核记录;
12)依法分包单位的资质及业绩。
3.编制建设工程项目的监理规划;
1)监理规划的编制应针对项目的实际情况,明确项目监理机构的工作目标,确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施,并应具有可操作性;
2)监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后,开始编制,完成后必须经监理单位技术负责人审核批准,并应在召开第一次工地会议前,报送建设单位;
3)监理规划应由总监理工程师主持、专业监理工程师参加编