内容简介 主厂房工程汽机房屋盖采用轻型钢结构屋面,汽机房桁车轨道吊车梁采用工字钢。屋架在铆工场分两段制作,运至现场组合场将两榀屋架组合在一起,屋架吊装采用M150履带吊。 吊车梁安装位置亦在A排与B排。钢梁在铆工场制作结束,运至安装现场(汽机房A排前)临时堆放,吊装亦采用M150履带吊与汽机房屋架交叉吊装。 汽机房屋架和吊车梁的吊装顺序:构件运输→单、双榀组合→吊车梁吊装→屋架组合件吊装→吊车梁吊装→屋架间两端垂直支撑吊装→吊车梁吊装→屋架组合件吊装→屋架间连接支撑吊装。 吊装工艺: 吊装采用4点捆绑法起吊,吊点处用300×300的木块垫,木块要用铁丝扎牢。
立即下载
内容简介 五、主要工程施工方法及施工工艺: 1、机械铺轨 铺轨采用自备的PG20型铺轨机进行铺设,PG20型铺轨机由1号车(主机)、2号车(机动平车)及倒装龙门架组成。轨排采用平板车运输,每组6排,每列轨排组数由桥与桥间距离决定。轨排在轨排场吊装于平板车并加固好后,用机车牵引至前方站,前方站至铺轨工地由机车推进,送至换装龙门架下,换装龙门架将轨排换至2号车上,由2号车送至1号车铺设………… 1.1、倒装轨排 将装在普通平板车上的轨排直接送到铺轨工地,在铺轨机后不远处立换装龙门架,将一组轨排由普通平车倒装到带有滚轮的机动平车上,机动平车载运轨排自行到铺轨机后部,
立即下载
内容简介 四、施工方案及施工方法 (一)总体施工方案 当桥梁下部工程、箱梁预制及主桥盖梁垫石施工完成后,在线路南侧先用汽车吊架设18.75m箱梁,再在大桥局46号孔连续梁位置搭建长20m,宽16m的钢平台。借助钢平台,可以在44、45孔箱梁及钢平台上组立架桥机。架桥机采用步履式双导梁120T公铁两用架桥机,再用两辆100T汽车吊配合架桥机架设25m 箱梁。架设箱梁施工封锁时箱梁纵横湿接缝模板同时加固………… (二) 施工顺序 首先用汽车吊架设18.75m两孔箱梁,再搭建钢平台,最后组立架桥机由南向北架设25m箱梁,架设完毕架桥机退回线路南侧,拆除架桥机和钢平台……
立即下载
预制箱梁吊装施工方案 预制箱梁的最大吊装重量为右幅边梁,20m、30m、40m吊装重量分别为56.9t、97.2t、155.1t。梁厂采用龙门吊提梁,由前后均有动力转向装置的运梁车运梁,杜家河大桥、臭柏沟大桥、大王庙沟大桥、佳芦河大桥采用额定起重量不小于180t、适用跨径不小于40m的简单型步履式双导梁架桥机架设;旧堡2号桥采用额定起重量不小于120t、适用跨径不小于30m的步履式双导梁架桥机架设;青云互通主线1号桥、青云互通主线3号桥、色草湾1号桥、色草湾2号桥、西梁大桥、旧堡1号大桥根据进度要求和实际地形状况采用两台200t、120t吊车或额定起重量不小于120t、适用跨
立即下载
浏览数:504
钢箱梁安全施工技术交底1、安全防护措施1.1、临时支墩防护措施(1)临时支墩基础务必满足承载力要求,必要时需硬化处理;(2)临时支墩架设时,严格按照工艺文件要求执行,确保临时支墩垂直度,支墩与支墩之间用刚性材料练成一个整体。(3)对于处在交通道路上的临时支墩,应搭建防撞墩台,在防撞墩台贴上反光条,并在临时支墩周围放置交通疏导标志。在防护临时支墩的同时也不影响道路正常交通。