为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划计划未完成的情况说明 金岛御璟K45项目装饰工程未完成工作情况说明及进度安排金岛御璟K45各栋楼未完成情况如下: 4#楼 泥工班组:一层大堂及走道公共部位墙地面砖未贴,12-16层、43-45层墙面砖未粘贴,47层地面砖未贴。 油漆工班组:20-47层天花吊顶腻子灰未完成。 木工班组:一层大堂及走道公共部位天花石膏板未封,标准层2-47层电梯不锈钢门套面层未做。 5#楼 泥工班组:一层大堂地面拼花、墙面砖,走道公共部位墙地面砖未贴,标准层2-48层标准层电梯石材门套未安装。 油漆工班组:标准层2-48层天花吊顶乳胶漆饰面未做。