2018　年12　月,　根据上述投资协议,公司向简阳市财政局支付　1,000　万元新征土地预付款。　2019　年7月22　日,　本次可转债募投项目涉及的新增规划建设用地指标已获　得四川省　自然　资源　厅《　关　于局　部调　整成　都市　简　阳市　土地　利用　总体　规划　(2006-2020　年)的函》　(川自然资函[2019]363　号)批复同意。　2019　年8月13　日,　本次可转债募投项目新增建设用地已取得简阳市规划和　自然资源局出具的用地预审意见复函文件(简自然资函[2019]184　号)　,该文件　原则同意通过用地预审。　1-10　根据　2019　年10　月11　日简阳工业集中发展区管理委员会出具的说明,　“国　光股份搬迁改造项目为四川省重点搬迁项目,项目新选址区域,符合园区产业　发展规划,符合成都市简阳市土地利用总体规划,成都市经信局正在下达用地　计划确认函,简阳市规自局已启动用地组卷前期工作。待取得用地批文后,立　即实施征地拆迁。具备出让条件后,启动土地招拍挂程序,企业依法取得项目　用地。不存在无法办理的政策障碍。　”　2019　年10　月16　日,成都市经济和信息化局出具《关于安排下达部分先进　制造业及能源基础设施项目土地利用年度计划指标的通知》　([2019]W-502　号)　文件,确认本次募集资金投资项目土地用地计划指标为　100.02　亩。　公司将积极配合简阳工业集中发展区管理委员会推进相关工作,依法参与　上述土地使用权的招拍挂程序,在招拍挂程序履行完毕后与简阳市国土相关部　门签订正式的土地使用权出让合同,并积极办理土地使用权证相关手续,该项　目取得土地使用权证不存在实质性障碍。　……　关于本次募投项目土地事项相关风险,公司已在募集说明书“第三节　风险　因素”之“　(五)募投项目无法取得土地的风险”补充披露如下:　……　(五)募投项目无法取得土地的风险　本次募集资金投资项目涉及的新增规划建设用地指标已获得四川省自然资　源厅　《关于局部调整成都市简阳市土地利用总体规划　(2006-2020　年)　的函》　(川　自然资函[2019]363　号)批复同意,并取得简阳市规划和自然资源局出具的关于　前述建设用地“原则通过用地预审”的复函文件(简自然资函[2019]184　号)　、　成都市经济和信息化局已“确认本次募集资金投资项目土地用地计划指标为　100.