问题
您可能感兴趣的试题
齿轮联轴器的清洗润滑频率应为多长时间一次?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
根据下列双代号网络计划图,计算其时间参数,标注在图上,并回答下列问题:
(1)关键线路是哪条线路,TC=()天。
(2)若工作2-3的实际进度拖后1天,则将影响总工期()天,并使紧后工作3-4推迟()天。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢
某项目组成了A、B、C、D四个专业队进行等节奏流水施工,流水节拍均为3天,第二个专业队(B队)完工时间为第17天末。其中,B与A之间需2天技术间歇时间,而D与C可安排搭接施工1天。试计算该项目总工期,并绘制横道图。
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢
一般抹灰施工的步骤和具体做法是什么?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!