在法庭上,开发商承认双方鉴定的《商品房买卖合同》及其约定,但是不承认王先生有权要求解除合同退房。开发商辩护称:根据合同第9条约定:“施工中如发生地质条件、气候条件影响施工进度,被告可以视影响程度和范围相应延期交付房屋,不承担违约责任。”结合2016年7月份至8月份,该县的天气连续高温,根据相关文件的规定,超过38度以上室外做工应当停工,被告遵照文件精神予以停工而影响施工进度,被告可以相应延期交付房屋,因此,被告未逾期交房,原告的起诉没有事实和法律依据,应当予以驳回。法院调取了2016年7月到8月该县的天气记录,证实7月到8月38度以上天数达到了23天,依照合同规定,开发商实际逾期时间为82天。因此法院驳回了王先生的诉讼要求,判决开发商依合同约定赔偿王先生逾期违约金。