斜爬电梯 安装在另一外塔肢的外侧。 制定塔吊台风期安全技术方案。 施工电梯、爬梯(施工人员到达作业面的方法) 施工电梯采用SCQ100 载货载人电梯1 台,电梯安装起始高度与原地面平齐,布置 在边塔柱外侧面。 在下塔柱施工时,人员通过专用脚手架到达施工作业面。 在下横梁施工时,人员通过专用脚手架到达施工作业面。 上塔柱施工时,通过电梯直接达到边塔柱爬架的–3 号平台。 上塔柱施工时,在下横梁处设置平台,通过电梯到达下横梁平台后,通过座落在 下横梁上的支架(兼泵管、水管、爬梯)可到达中间塔柱、边塔柱的顶操作平台(即+1 号平台)。 上塔柱施工时,通过电梯直接达到边塔柱爬架上即可。 另外上塔柱内腔,可考虑随高度施工永久性工作爬梯。 施工用水采用自来水或经检验合格的溪水(必要时进行净化)。