合同管理是当今企业经营过程中的主耍管理行为,一 定意义上 我们施工企业的项目管理主要就是合同管理,我们企业所发生的法律纠纷大部分也就是合同纠纷。我局为了规范合同管 理行为,制定了 《合同管理办法》等一系列合同管理规章制度,但因个别公司、项目合同管理行为不规范,给企业经营带來了风 险,也造成了一些不必要 的损失。 典型案例[案例 24日郑州公司在承建阿二深高速公路期间与北京盛明达工程技术有限公司就我方租赁对方脚手架管签订 资租赁合同。合同中规定了脚手架管租赁和退还时的验收手续;租费的计算起止日期;逾期付款的违约金数额(应付金额的0.5%/每日)。 另外还约定实际计算的数据发生变更需双方盖章方可生效。 自2005 月24仃至2006 年11 口我方认为应付对方租金85.7万元,凭据为我方与对方代理人张立杰确认的末次结算 际发牛数额少,但双方未盖章),同时到11前为止,我单位没有收集到租赁和退还时的验收票据。对方认为应付帐款为 114.7 万元。 14日起河北魏县中鼎公司先后委托他人向我公司索要租赁费用,但耒能出示确实有效的证据证明该公司继承 了北京盛 明达丁•程技术冇限公司的债权。 2007 25仃河北魏县中鼎建筑设备租赁冇限公司以该公司吸收合并了北京盛明达工程技术冇限公司为由,向法院提起 诉讼,要 求我单位(郑州公司组织施工的阿二深髙速公路项 H)支付所欠対方建筑材料租赁费用 114.7 力元和逾期支付的滞纳金。 受理此案的河北 魏县人民法院于2007 月10日冻结中铁七局广发行郑州农业路支行存款200 万元。 现该案正在审理之中。 [案例 10日中诙电气化局北京建筑工程冇限公司就工程款结算和支付问题起诉中饮七局集团郑州建筑工程公 案中,双方统计的己支付工程款的数额不统一,两者相差141.9 万元。