通风系统调整方案及安全技术措施根据生产安排,需要对S0401 运输、材料、回风顺槽进行密闭, 并新开 4#南辅助运输大巷、避难硐室掘进工作面,为实现矿井通风 安全可靠,需要对井下现通风系统进行调整,为保证通风系统调整施 工安全,特编制本方案和施工安全技术措施。 一、密闭S0401 运输、材料、回风顺槽 1、密闭顺序 三个掘进工作面均为独立局扇供风,故可考虑同时施工,不分先 后。材料顺槽与回风顺槽考虑到独头供风距离的问题,本着先宜后难 的原则,应先密闭回风顺槽,后密闭材料顺槽。密闭顺序为: S0401 运输顺槽 S0401 回风顺槽S0401 材料顺槽 2、密闭位置 S0401 运输顺槽密闭在运输顺槽内,位于进风斜巷与运输顺槽 贯通处向下(向掘进工作面方向)不大于2 米处、顶板良好、围岩完 整的地段。 S0401回风、材料顺槽密闭在本顺槽内,位于5#贯眼处向下(向 掘进工作面方向)不大于2 米处、顶板良好、围岩完整的地段。 3、质量标准闭墙用红砖、沙、水泥等不燃性材料建筑,厚度不低于370mm, 闭墙两帮和底都要掏槽,掏槽深度不得低于 300mm,见硬帮实底, 并要与煤岩结实,墙垛平整、无裂缝、重缝和空缝,不漏风。外部要 用水泥抹面20mm 厚,施工完打设栅栏,悬挂瓦斯管理牌板,现场材 料必须码放整齐,挂牌板管理,做好文明施工。 二、准备工作 1、施工前,施工单位要做好材料的准备工作,并要做到所需工 种人员配备齐全、分工合理,保障物料供给,提高工作效率,不能存 在拖工现象。 2、运输材料要有专人负责,密闭材料需装车运输时,物料不得 超宽超高。 3、施工人员随身携带的小型材料必须捆扎牢固;工具要拿稳, 利刃工具必须装入护套。4、在斜巷中运输时,绞车司机必须持证上岗,严格按照操作规 程操作。使用绞车前,绞车工必须首先检查斜巷中的声光信号系统是 否齐全灵敏可靠,“一坡三挡”是否可靠;若不符合要求,严禁使用。 斜巷运输时,要坚持“行车不行人,行人不行车”原则,严禁放飞 车,重车必须一钩一车。 5、需要人力推车时,1 次只准推1 辆车,严禁在矿车两侧推车。 推车时必须注意前方,发现前方有人或有障碍物以及推车接近道岔、 弯道、巷道口时,推车人必须及时发出警告。 6、物料运送到卸料点后,要先将矿车固定牢固;卸料时,要相 互照应、靠巷帮堆放的材料要码放整齐,不得影响行人。 7、施工前,施工负责人必须对施工地点、规格、要求了解清楚, 并掌握有关安全技术措施和施工要求,要做到安全施工。 8、在装卸物料时要设专人指挥并监护安全。 三、施工方法 1、参加施工的所有人员施工前,必须首先检查施工地点巷道顶 板情况,做到安全施工。 2、巷道四周掏槽时,其深度必须符合质量要求。掏槽时应注意 以下几点: 掏槽一般应按先上后下的原则进行,矸石等杂物应堆放在闭墙里侧采空区内,巷道应清理干净。 密闭里外无导体相连。3、在砌筑墙体时,竖缝要错开,横缝要水平,排列必须整齐; 砂浆要饱满,灰缝要均匀一致。 4、墙体封顶时要与顶帮接实。当顶板破碎时,应清除浮煤、矸 见实顶后,再继续构筑墙体。 5、墙体砌实后要勾缝抹面,墙体四周要抹宽度不小于 10cm 裙边,要求抹平,打光压实。6、墙体高度超过两米时,需要搭手脚架,必须保证安全牢靠。 7、检查施工地点的通风、瓦斯等情况,必须通风良好,瓦斯、 二氧化碳等有害气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定时,方可 施工。 密闭施工时必须保证局扇向工作面不间断供风,封口时从密闭处 切断风筒,严禁停止风机运转。 8、必须由外向里逐步检查施工地点前后5 米的支架、顶板情况; 发现问题及时处理,并且由一人处理,一人监护,处理不完时及时打 上临时支柱。严禁空顶作业。 9、施工完毕后,要认真清理现场,须将剩余材料运走。墙前 米要加强支护,巷内杂物要清理干净,疏通水沟,使之无积水。