都匀市桐州大道建设工程 边坡支护工程 锚索张拉方案 编制: 审核: 批准: 贵州地标建筑工程有限公司 2017 年 9 月 目录 一、 工程概况···············································································3 二、 编制依据···············································································3 三、 张拉施工···············································································3 四、 张拉防护···············································································7 五、 张拉计算···············································································7 精心整理 六、 张拉过程控制······································································9 七、 安全保障措施······································································10 锚索张拉方案 一、工程概况 都匀市桐州大道建设工程边坡支护工程锚索设计为 8 根,锚索设计张拉值为 720KN, 超张拉 1.1 倍锁定,按二次四级张拉,锚固端 8m,自由端 8m,注浆 M30 水泥浆。 二、编制依据 1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 2、《建筑基坑支护技术规程》(DB11-489-2007); 3、《复合土钉墙基坑支护技术规范》(GB50739-2011); 4、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ-145-2004); 5、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) 6、《岩土锚(索)杆技术规程》(CECS-22-2005) 7、《沙文生态科技产业园高沙路道路工程 k1+710.5-k1+730.7 段左侧边坡支护工程》 施工设计图 三、张拉施工 A、人员配置: 项目经理:陈英 精心整理 主管工程师:聂瑞; 技术员:龙金京 质检工程师:张用 技术工人 2 人、普工 2 人。 B、设备配置 序号 名称 施工机械、机具计划数量表 规格/型号 数量 备注 1 千斤顶 RRH-1508 1台 额定拉力 1500KN 2 高压电动油泵 ZB4-500 1台 0535# 3 配套油表 0-60Mpa 1块 YS012866 8# 1、锚固注浆结石体抗压强度达到 30MPa 及锚墩混凝土等的承载强度均达到设计 要求时,即可由专业的施工队伍进行锚索张拉。 2、对于边坡锚索的张拉力按设计值的 100%控制。 3、当锚索的预应力报失超过设计张拉力的 10%时,应进行补偿张拉。补偿张拉在锁 定值基础上一次张拉至超张拉荷载,最多进行两次。 4、张拉设备的标定:为保证张拉控制力的准确性,在张拉作业前须由有相应资质 的试验单位对张拉设备系统(包括千斤顶、油管、压力表等)进行标定,确定油压与张 拉力关系公式后方可投入使用。 精心整理 5、锚索张拉顺序每排按先中间后左右交差张拉,例如:下图第一排,先张拉 1-3 ——1-1——1-5——1-2——1-4,其它排以此类推。 6、锚索张拉操作 a)将钢绞线外锚头部分 PE 套管用电工刀剥去,洗去汕脂并套上止油护套。 b)安装工作锚板、夹片、限位板、千斤顶及工具锚,安装前工作锚具上的锥形孔及 夹片表面应保持清洁,为便于卸下工具锚,工具夹片可涂抹少量润滑剂。工具锚具 上孔的排列位置须与前端工作锚的孔位一致,不允许在千斤顶穿心孔中发生俐纹线 交又现象。张拉时应记录每一级荷载伸长值和稳压时的变形量,且与理论伸长值和 规定的变形量进行比较,特别是最后一级锁定时钢绞线回缩量是否满足规定要求。 如果实测伸长值大于计算伸长值 10%或小于 5%时,应停机检查,待查明原因并采取 相应措施后,方可恢复张拉. c)单孔多锚头压力分散型预应力锚索由于各组钢绞线长度不等,采用单组张拉方 式,确保各根钢绞线平均受载。锚索正式张拉前,先预加设计张拉值 10%的初始荷 载,将钢绞线逐根调直。张拉分级系数 mi 为 0.25,0.5,0.75,1.0,1.1,每级持荷时间 为 2-5min,超设计 1.1 倍张拉持荷时间为 10-20min。 d)锚索张拉锁定 3 天后应进行补偿张拉,补偿张拉在锁定值基础上一次张拉至超张 拉荷载。 e)张拉加载及卸载应缓慢平稳,加载速率每分钟不宜超过 0.lσcon,卸载速率每分 钟不宜超过 0.2σcon。 f)锚索张拉锁定后,夹片错牙不应大于 2mm,否则应退锚重新张位。 g)锚索张拉时应通知监理工程师到场,即时准确记录油压表编号、读数、千斤顶伸 长值,夹片外露段长度等。 精心整理 图 1 锚索张拉工艺流程图 混凝土养护达到 设计强度 松开临时防护 四、张拉防护 1、锚索补偿张拉完毕,卸下工具安装锚千及斤千顶斤顶后从工作锚具安装外泵油端油量泵起,留 100mm 钢绞线,其余部分用砂轮切割机截去,铺头循作环预永张久的防锈处理; 安装工作锚 两次 2、锚索防护除采用 PE 套管外,其张拉段必须采用张水两泥次浆或水泥砂浆进行全孔封 预张拉 闭灌浆,浆液的强度和性能应滴足设计要求; 缷荷 记录荷载值变形量 3、二期砼浇筑之前,应将锚具、钢绞线外露头、钢垫板表面水泥浆及锈蚀等清理 干净,并将一二期砼结合面凿毛,拆然缷后千斤涂顶刷一道浓水泥安素装浆锚具,然后浇筑二期砼;二期 报监理工 程师 砼标号为 C30; 4、锚索工施程师工过程中和施工完毕 量测变形量 7安天装内千斤距顶锚索施工部位安2装0工m作范锚围内不得进行爆破作 业,后期亦不得在邻近地区进行大规模爆破作业. 分级五加、荷张张拉拉计算 报监理工程师 缷荷 1、钢绞线拆伸缷长千斤值顶计算 循钢环绞张拉线至结设构计类值一型半:1X7 标准型 第钢二绞循线环强至超度张等拉级荷载:1锁86定0MPa 4钢8 小绞时线后公对有称预直应径力损:15.20mm 钢绞失线应进弹行性补模偿量张拉(E):195Gpa 损失进行补偿张拉 钢绞线锁面定积(A):140mm2 张拉封应锚力(P):720KN 精心整理 记录补偿荷 载变形量 自由段长度(L):8m+1.2m(千斤顶、锚具等平均总长度) 公式:ΔL=PL÷AE 计算:ΔL=PL÷AE =720000NX9200mm÷140mm2X195000MPaX6 =40.44mm 伸长值合格范围:理论值的土 6%范围内 40.44mmX6%=2.43mm 即 38.01mm~42.87mm 为合格范围 2、回归方程计算 回归方程:y=0.2086x-0.1952 Y 为油表读数(MPa) X 为应力读数 锚索正式张拉前,小顶单根预紧先预加设计张拉值 10%的初始荷载,将钢绞线逐根 调直。张拉分级系数 mi 为 0.25,0.5,0.75,1.0,1.1,每级持荷时间为 2-5min,超设计 1.1 倍张拉持荷时间为 10-20min。 油表读数计算: 120KNX0.25=30KNX0.2086-0.1952=6.06MPa 120KNX0.50=60KNX0.2086-0.1952=12.32MPa 120KNX0.75=90KNX0.2086-0.1952=18.58MPa 120KNX1.00=120KNX0.2086-0.1952=24.84MPa 精心整理 120KNX1.10=132KNX0.2086-0.1952=27.34MPa 分级张拉伸长值计算 0.25X58.02=14.51mm 0.50X58.02=29.01mm 0.75X58.02=43.52mm 1.00X58.02=58.02mm 1.10X58.02=63.82mm 张拉数据统计表 序号 分级 油表读数 伸长值 备注 1 25% 6.06MPa 14.51 mm 2 50% 12.32MPa 29.01mm 3 75% 18.58MPa 43.52mm 4 100% 24.84MPa 58.02 mm 5 110% 27.34MPa 63.82 mm 六、张拉过程控制 (1)张拉前将锚垫板管内的混凝土清理干净、消除钢绞线上的锈蚀、泥浆。锚具 安装应与锚垫板和千斤顶密贴对中,千斤顶轴线与锚孔及锚索轴线在一条直线上, 不得压弯或偏折锚头,确保承载均匀同轴,必要时用钢质垫片调整以满足要求。 (2)套上工作锚板,根据气候干燥程度在锚板锥孔内抹上一层薄薄的黄油。 (3)加载速率要平缓,速率宜控制在设计预应力值的 0.1/min 左右。 精心整理 (4)在张拉过程中,当荷载每增加一级,均应稳定 2-5min,并记录位移读数。最 后一级张拉荷载应维持 10~20min。在每级加荷等级的观测时间内,测读锚头位移不 应少于 3 次。 (5)在每级加荷等级观测时间内,锚头移量不大于 1.0mm 时,可施加下一级荷 载;否则需延长观测时间,直至锚头位移增量 2h 小于 2.0mm 时,方可施加下一级荷 载。 (6)锚索张拉过程中出现下列情况之一时可视为破坏,应终止加载: ①锚头位移长时间不稳定,或者不收敛; ②后一级荷载产生的锚头位移量是前一级荷载位移量的 2 倍,即拉拔力~位移曲 线图出现明显的拐点; ③锚索被拉断。 (7)切割多余钢绞线时,应用砂轮切割机,如确需用加热方法切割时,应采取保 护方法使锚具夹片不受热,以确保夹片不因受热退火而滑丝。 七、安全保障措施 1、张拉设备操作工必须经过安全技术培训,经考核确认合格后,方可上岗。 2、张拉区域周围应设置明显的警示标志和标牌,非作业人员不得进入张拉作业 区,千斤顶张拉方向严禁站人,施工操作者及测量人员应站在侧面,严禁越过安全区。严 精心整理 禁非操作人员进入张拉区。张拉前应检查张拉系统安全可靠,张拉时应有安全措施, 张拉人员站在千斤顶旁边张拉作业,严禁任何人张拉端前面。 3、根据要求的张拉程序、控制应力、伸长值,选择适宜的张拉机具,制定相应 的安全技术措施。施加预应力的机具设备、锚具、夹具与钢绞线或钢筋必须相互匹 配。 4、张拉前应对预留孔道进行检查,孔道应定位准确、内壁光滑、通顺,孔道内 的灰渣等杂物应吹扫或冲洗干净,孔口预埋锚座钢板应与孔道中心线垂直。 5、按要求在坡面上搭设可移动式作业平台,作业平台、脚手架,各节点的连接 必须牢固、可靠,宽度应满足施工安全要求,作业平台临边必须设防护栏杆,上下 作业平台应设安全梯等设施。 6、油泵运行过程中,严禁操作工离开岗位;需要离开岗位时,必须停止油泵运 行,并切断油路和电源。 7、张拉作业中发生异常响声或发现断丝、锚楔滑移和碎裂时,必须停止张拉, 查明原因,待采取处理措施后,方可恢复张拉。 8、张拉过程中,应逐根量测预应力筋(束)的伸长值和观测张拉吨位相应压力 表读数,当伸长值和压力表读数计算值出入较大时,应停止张拉,待查明原因并采 取措施调整后,方可继续张拉。 精心整理 精心整理