一、水电安装规范内容: 1)、布线的原则:横平竖直,使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)、使用PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密,平直,平顺,直角拐角处应
查看详情
浏览数:1184
现在的建筑结构,一般很少有管线明走的了。一般的现浇结构,在绑扎钢筋时,把电线管固定在模板和钢筋上,浇注完混凝土后管子就在结构构件里了。预埋,顾名思义就是在浇注混凝土之前埋设。方便以后的穿线。 一、电气施工线盒预留技术—砼墙、柱线盒埋设安装控制标准 浇筑混凝土前,导管必须与线盒(箱)连接好,线盒建议采用成品的可调定位线盒,上下端各穿一根Ф6短钢筋并绑扎在主筋上,以增加在混凝土浇捣过程中线盒的整体稳固性。当盒位与钢筋网有冲突时,应将钢筋适度拨移,待盒管固定牢靠后,再将拨开的钢筋调整复位并与管盒绑牢。此方法可以大为提高一次成盒的准确性。 二、电气施工线盒预留
查看详情
浏览数:1473
一、工程概况 本项目地上建筑由11栋多层建筑组成,其中:1栋由A1~A4、A6~A9、C1~C4、C6~C9十六个标准展厅,C11、C12两个特殊展厅以及1个A11超大展厅,南北A5、A10两个登录大厅及B0接待大厅,B1~B12中央廊道构成;2~11栋为会展仓储、行政办公、垃圾用房等配套设施;项目南侧室外用地为室外展场。地下室共二层(局部一层),设于展厅靠近中央廊道一侧的展厅配套、中央廊道及登录大厅的地下,功能为地下车库、设备用房和安保用房及厨房等功能。本工程人防地下室分别设在南、北登录大厅西侧地下一、二层,为全埋式的甲类防空地下室,需满足预定的战时对核武器、常规武器和
查看详情
浏览数:1345