人工挖孔桩适用范围及要求场地要求如下
施工准备:1、技术准备:包括专项施工方案编制及报批、内业资料及外业现况调查2、施工场地准备:现场具备“三通一平”;修建出渣道路,弃渣地点设在距桩孔10米以外,以防孔道坍塌,堵塞孔道,保证出土路线畅通。
挖孔施工:同一墩台各桩开挖顺序,可视地层性质、桩位布置及间距而定。桩间距较大、地层紧密不需爆破时,可对角开挖,反之宜单孔开挖
挖孔桩安全防护:1、人工挖扩孔施工前,必须根据工程地质勘察报告,桩孔设计要求和有关规定,编制人工挖扩孔的施工方案及安全技术措施。经企业总工程师审核批准后,报有关部门备案并申请《人工挖桩孔施工许可证》。
悬挂警示标识
相关资料:根据安全生产管理规定,对人工挖孔作业进行气体检测,并认真填写《特殊部位气体检测记录》(表AQ-C6-5),相关人员签字。桩孔内的作业人员应遵守安全规章制度,严禁酒后作业,不准在孔内吸烟,不准在孔底使用明火,作业人员应每两小时轮流换岗一次。玉扳手科技 严禁孔口上作业人员脱离岗位,倒卸土料时间不得超过1min。