2月2日中午 火神山医院正式交付 医院内部长啥样? 跟着央视记者的镜头走进病区 更多火神山医院病房场景 中建集团实拍带你看↓ 下面请看今天的前线战报 武汉雷神山医院项目 截至2月3日中午12时,由中建三局承建的武汉雷神山医院进入冲刺阶段。 隔离病房区完成总体工作量的75%。 其中,基础施工全部完成,箱板房完成吊装1903间,地板胶施工完成至1000间,卫生间贴砖完成200间,房间内安装及装修同步施工; 医技楼钢结构安装完成90%; 液氯加药间、垃圾处理站、液氧站、正负压站房、垃圾暂存间等设备基础完成,污水处理站安装完成。 医护生活区完成总体工作量的90%。 其中一期7栋建筑主体结构完成,A1、A6、A7安装完成,A2、A3、A4、A5安装完成90%; 二期2栋后勤保障楼一栋基础施工完成,另一栋结构施工完成; 1栋专家楼主体结构施工完成。 △ ICU病房钢结构施工 △ ICU病房屋面铺设 △ 箱式病房管道安装 △ 污水处理站安装完成 △ 医护生活区二期施工 西安市公共卫生中心项目 2月3日,西安市公共卫生中心项目全面开工建设,该项目由西安市政府投资,中建丝路(中建西北区域总部)牵头承建,中建西北设计院设计,中建一局、中建三局、中建五局、中建八局、中建新疆建工、中建安装、中建西部建设、中建集成房屋、陕建等企业共同参与建设。 开工当日,所有参建人员和机械设备,包含挖机、装载机、吊车(随吊车)等 312台 各类工程机械迅速进场施工。短短十几个小时,完成了土方开挖全部任务,箱式板房场外组装 310间 ,ICU、医技楼及护理楼混凝土浇筑任务完成30%左右。目前,项目采取 三班倒 的方式进行建设,工人休息、项目不停工。预计高峰期参建人员将达 3000余人 。 西安市公共卫生中心位于西安市高陵区东南,首期建设的应急隔离病房将提供500张床位,计划用8天时间完成,预计于2月10日交付使用。 安阳市第五人民医院新建防疫病房 1月29日,由中建 设计集团河南分公司与 中建五局河南公司合作的 安阳市第五人民医院新建防疫病房正式开建 , 集中收治新型冠状病毒肺炎患者。项目总建筑面积5166平方米,分为南北两栋病房,设计层数2层,房间总数176间,其中病房112间。中建五局24小时内70余名管理人员、500余名劳务人员迅速到岗,全力以赴投身战“疫”。截至2月3日12时,已拼装集装箱50间, 完成工程总进度的50% 。 郑州市第一人民医院传染病医院项目 截至2月3日15:00,由中建七局实施的 郑州市第一人民医院传染病医院项目 当日投入管理人员1282名、工人4042名,累计投入挖机、铲车等大型机械设备181台,接诊区、病房楼室内隔墙、门窗、调等设备安装完毕,室内水电、通风、弱电等安装完成88%,病房区水稳摊铺完成100%,路缘石安装完成70%,医技楼内外墙隔板安装完成95%,照明系统配管线完成90%,防布线完成80%,消防喷淋完成100%。 成都市公共卫生临床医疗中心二期工程 据成都商报-红星新闻1月31日报道,成都市公共卫生临床医疗中心二期工程改建稳步推进,预计2月8日完工投用,将为应对本次疫情提供370张专用床位。