(4 分) 2.收费车道计算机系统的功能还有: (1)将收费原始数据上传收费站(计算机系统); (2)接收收费站下传的收费运行参数(费率表、黑白名单、同步时钟、免费车、系统设置 参数等); (3)可保存一定时间段收费原始数据,但不丢失数据; (4)通信中断时具有独立工作能力,可降级伸用; (5)为车辆提供控制及收费信息; (6)将各种违章报警信号实时上传给收费站。(每条 1 分,最多 5 分) 3.变更依据: (1)工程变更对项目目标的影响;(2 分) (2)有关合同条款、会议和通信记录。(2 分) 确认过程: - 25 - (1)首先应由一方提出工程变更;(1 分) (2)初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求;(1 分) (3)双方协商一致签署补充协议后确认变更。(1 分) 4.出口车道轴(称)重检测系统要增设:称重仪、轮胎识别器、红外线车辆分离器、称重数 据(采集)处理器。(每条 1 分,共4分) (四) 1.需采购:石灰、粉煤灰、碎石、砂和矿粉五种。(5 分)材料采购中应取样试验,产品合 格后才能采购。(3 分) 2.石灰类材料主要需检验:有效钙和氧化镁的含量。(2 分) 3.这种平面布置, 可以节约场内运输费。 从稳定土搅拌站到施工铺筑现场的平均运距为最小。 (4 分) 4.应检测 7d 无侧限抗压强度和压实度。强度指标大于 0.8Mpa,压实度应大于 98%。 分) (4 5.(1)计算沥青混凝土总量:Q=(35000×0.18+1200×0.05)×11.25×2.4=343440(t) (4 分) (2)计算选择沥青搅拌站类型 343440÷140÷8=306t/h.因320t/h>306t/h.所以选择 320 t/h 的沥青混凝土搅拌站(4 分) 6.索赔对象不恰当(1 分)。路面施工单位不应该向路基施工单位索赔。因为他们之间没有 合同关系,路面施工单位应向业主索赔。(3 分) (五) 2.不合理。(1 分)因为按照索赔的一般要求,由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷 载”而索赔,承包商只能索赔有关工程费用,无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在 内的一切费用。(3 分) 3.不完善。(1 分)检查项目还应有:土质情况、地基处理(2 分)。还应请监理单位、建 设单位、设计单位相关人员参加。(3 分) 4.可以(1 分)。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会使工期延长, 并会带来人员、设备的窝工,所以承包商可以提出工期和费用索赔。(3 分) 5.存在的违法形为是:在大中型公路桥梁周围 200m(施工单位是在 150m)范围内取砂。(2 分)违反了《公路法》的规定(2 分)。应由交通主管部门责令停止违法行为,并可以处以 3 万 元以下罚款。(2 分)。 - 26 - 2009 年9月6日