塔吊覆盖临时设施施工方案一、工程概况 略二、体例依据 1、本工程的总平面布置图。 2、《施工现场暂时建筑物技术规范》(JGJ/T188-2009)。 3、本工程所处地理位置及周围环境环境。 三、施工总平面布置 一、总平面计划 ⑴、文明工地设置:施工现场周边已由建立单位用围墙进行全封闭围护,使用周边部分围墙宣传企业文化。 ⑵、在暂时道路处设置三个出入口,中间一个出入口供建立单位、监理单位、施工单位人员进进场,两边二个出入口供现场材料进进场。 ⑶、由于现场场地局促,无施工场地,生活用房(食堂、职工住房、浴室等)在场外四周租用民房。 ⑷、根据施工现场现实情况,施工现场总平面规划需分阶段举行布置。 ⑸、由于地下室顶板荷载限定,建筑材料无法一次性运到施工需用位置,场内质料需要进行二次或多次转运。 ⑹、为便于场内质料运伐,现场临时道路均采用硬地坪(C25砼地坪),以到达绵阳市文明工地的要求。 二、施工平面布置 凭据本工程施工场地的特点,总平面计划根据施工部位分三个阶段进行总平面布置。 1、布局施工阶段施工总平面布置图详见附图一。 2、砌筑、装饰施工阶段施工总平面布置图详见附图二。 三、暂时设施设计 一、现场围墙 本工程施工范畴已由建设单位修建好围墙。 二、现场标牌 本工程在中心大门入口左侧围墙上设置现场标牌——一图五牌,重要有:工程概况牌、管理人员名单及监理电话牌、消防守卫牌、安全生产牌、文明施工和施工现场总平面图。 三现场运动板房 现场门卫采用一层活动板房,现场办公室、会议室、工具房、材料库接纳二层活动板房,详见附图四。 四、现场茅厕 现场厕所采用砖墙,轻钢屋架彩钢板屋顶,详见附图五。 五、现场加工棚 1、地下室施工时设两套钢筋机械加工机器和二套木工加工机械,钢筋加工棚和木匠加工棚设在第四段底板上;地上布局施工时设一套钢筋机械加工机械和二套木匠加工机械,钢筋加工棚和木匠加工棚设在第五段的顶板上。 2、布局工程施工阶段材料堆场主要考虑钢筋、模板以及周转质料等,布设位置靠近加工棚;砌筑和装饰施工阶段质料堆场主要考虑砂、石、砖堆场,布设在一层顶板上,砂、石堆场三方设砖挡墙,详见下图。 3、由于地上布局施工阶段的加工设施和材料堆场设在车库的地下室顶板上,需对加工地区和堆场区域的一层梁板结构举行加固处理,采用搭设钢管架举行加固,详见下图。 加固架的搭设及周转质料的租赁费用根据实际使用按