本文主要以 Excel2003(其他版本操作类似)为例,结合工程实例讲解两种利用 Excel 自动生成横道图的方法,帮助工作人员提高了工作效率。1. 工程概况本工程为中国 XXX 有限公司 XXX 分公司 7 号门卫改造工程。7 号门卫为二层钢筋混凝土框架结构,建筑高度 7.7m,建筑面积S=428.40m 2 ;建筑物长 L=26.4m,宽 B=8.04m。根据该工程招标文件要求,本工程要求工期为 75 天。