(1)在施工过程中,经常会发生工程变更的情 况。工程变更应经过建设单位、设计单位、施工单位和项目监理机构 的代表签认,并通过总监下达变更指令后,施工单位方可进行施工。同时,施工单位应按照施工合同的有关规定,编制工程变更概算书,报送 总监审核、确认,经建设单位、施工单位认可后,方可进入工程计量和 工程款支付程序。(2)对施工单位报送的《工程款支付申请表》进 行审核时,监理应会同施工单位对现场实际完成情况进行计量,对验 收手续齐全、资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围内的 工程量予以核定、签字认证。(3)工程款支付申请中包括合同内工 作量、工程变更增减费用、批准的索赔费用、应扣除的预付款、保留 金及合同中约定的其它费用,专业监理工程师应对工程款支付申请表 中的各项应得和应扣除的工程款认真审查,提出审查意见报总监签 认。(4)对于工程中的索赔,监理工程师应本着科学、客观、公正、 合理的原则,深入核实有关情况,仔细查阅原始记录,公平公正地处 理好索赔,避免发生纠纷。 在造价控制过程中,签字环节尤为重要,不论是计量还是计价,监 理工程师的签字必须准确无误、实事求是,以体现监理的公正性,确 保投资控制合理。如在一道路排水施工中,由于现场情况与设计图纸 不符,需增加DN1000 排水管100米。施工完成后,施工单位将工程 量报送监理机构确认,施工单位申报的工程量为DN800 排水管100 米,而实际上施工单位完成的是DN1000 排水管100米。鉴于此情 况,我们监理进行了认真的分析与现场核对,并查看了施工单位的商 务标书,发现DN1000 的投标单价为700 元/米,而DN800 标单价为1000元/米,施工单位采取的是不平衡报价法。根据该情况, 监理坚持实事求是的原则,将工程量按 DN1000 排水管 100米进行 签证,减少了业主3 万元的损失。 1.3 工程进度的控制 (1)开工前,监理工程师要审查施工单位上报的施工进度计划, 审查其是否符合施工合同中开竣工日期的规定;主要工程项目是否有 遗漏;施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求;工期是否进行了优 化;进度安排是否合理;劳动力、材料、构配件、设备及施工机具、施 工用水、电等生产要素供应计划是否能保证施工进度计划的需要,供 应是否均衡等,这些只有满足要求后,监理才能签字批准认可。(2)实 施进度控制过程中,监理工程师主要工作应包括:检查和记录实际进 度完成情况;记录和分析劳动力、材料(构配件、设备)及施工机具、 设备等生产要素的投入和施工管理、施工方案的执行情况;通过下达 监理指令、召开工地例会、各种层次的专题协调会议,督促施工单位 按期完成进度计划;当实际进度滞后进度计划要求时,监理应指令施 工单位采取调整措施;监理应通过工地例会和监理月报等书面材料, 定期向建设单位报告进度情况,特别是对因建设单位原因而可能导致 工程延期和费用索赔的各种因素,要及时地提出建议。在以上的各个 方面和环节上,均要经过监理工程师签字这道程序,签字能够有效地 控制工程的进度。如在一输水管线工程中,监理在审查施工单位申报 的进度计划时,认为计划中没有考虑汛期对施工工期的影响,要求重 新安排布置,重新调整进度计划,因而不予签字认定。并召开专题会 议与施工单位研究人力、设备的布置方案问题,通过签发书面指令要 求施工单位在梅雨季节来临之前集中力量全面施工,施工单位遵照监 理的指令,并采取了一系列的赶工措施,最终实现了工程的工期目标。 1.4 工程安全的管理 《建设工程安全管理条例》把安全职质纳入监理范围,在施工阶 段监理将承担相应的安全生产监理责任。因此,要求监理工程师必须 做好安全管理工作,切实履行安全管理职责。在这个安全管理的过程 中,监理工程师签字的意义和作用不言而喻,及时、科学、准确的签 字将是监理避免承担安全监理责任的保护神。(1)认真审查施工组织 设计和专项施工方案(含《条例》所列施工现场临时用电方案和危险 性较大的分部分项工程专项施工方案),重点审查其内容是否符合工 程建设强制性标准要求,企业技术负责人是否签字确认。