近日,中铁北京工程局一公司承建的旬(邑)至凤(翔)高速公路土建7、8、9标项目施工现场,员工们正在紧张有序地施工,争取抢回被疫情耽误的时间,为确保年底建成通车打好基础。
为尽快抢出施工黄金时间,该项目部在较好完成内部疫情防控和复工准备工作后,通过重新梳理全线剩余工程量,结合实际情况优化编排了施工组织设计和计划资源配置情况,做到资源配置不过度,生产进度抢先锋。同时,项目部严格按照中国中铁复工复产疫情防控“二十不准”制度,坚持战疫情保复产,“两手抓”“两加强”的原则,复工前已储备口罩9700个,消毒液491升,医用酒精143升,测温枪20余把,防护服17套等防疫物资。通过采取对全体返岗员工的登记入册、单人单间自行隔离居住14天,及时发放医用口罩、每日不少于2次的测温、消毒作业,对人员密集场所至少2次预防性消毒,实行错时供餐、返回宿舍就餐、统一安排体检等多项举措,切实保障参建人员健康安全。
截至目前,该项目已到场管理人员150余人,劳务人员500余人;现有储备钢材3975吨,水泥1147吨,砂石料等地材43036吨,外加剂38吨,充分满足当前施工生产需要;混凝土拌合站及小型构件预制场已相继全力运转。项目杏林源隧道、东干河中桥、糜杆桥镇小桥、西竹园分离式立交、老君顶隧道出口左洞、主线路基等工点都已全面恢复施工,为确保旬凤高速年底按期通车奠定坚实基础。