根据区政府主要领导介绍:区棚户区改造将分五期进行 ,具体步骤分三步 ,一是调查摸底 ,二是拆迁安置 ,三是规划建设 。区现在1000多套安置房建设已基本完成 ,群众街社区棚户区改造结合明清古巷保护将作为今年下半年第一期工程启动 。
四、关于棚户区改造的几点建议
近年来 ,我市城市建设日新月异 ,高楼如雨后春笋 ,绝大多数市民的生活水平得到快速提高 。但形成极大反差的是一边高楼林立 ,一边是棚户区成片 ,棚户区的存在与城市形象 ,文明档次极不相衬 ,棚户区的大量存在已严重阻碍城市的健康发展 。棚户区的居民多年来一直生活在恶劣的环境下 ,棚户区居民对棚户区改造的呼声十分强烈 ,要求相当迫切 。棚户区改造是关系到城市居民切身利益和实现住有所居的民心工程 ,解决棚户区居民住房问题是密切党和政府与群众感情的重要举措 。妥善解决好群众的实际困难 ,确保群众的切身利益 ,确保社会稳定是当前市各级政府 、各部门重中之重的工作 。如何加快推进区群众街社区棚户区的改造提出以下建议:
1 、依法拆迁安置 。棚户区的居民绝大多数都是低收入困难群体 ,低保户 、低保边缘户非常多 ,他们面临着就业 、住房等多重困难 ,棚户区在改造过程中出现拆迁补偿问题较多 ,容易发生群体性事件 。充分考虑棚户区居民的经济承受能力 ,妥善安置被拆迁居民 。棚户区的改造要严格按照《城市房屋拆迁管理条例》和有关法律法规的规定 。不能片面追求改造进度而强拆强迁 、野蛮施工 ,损害群众利益 ,影响社会安定 。在补偿 、拆迁安置过程中 ,总结以往因不同责任单位补偿标准不统一 ,激发群众矛盾 ,造成群众上访 ,影响拆迁与工程建设进度的经验 ,补偿安置方案要经社区居民代表讨论并公示 。规范程序 ,阳光操作 ,确保公开 、公平 、公正 。充分考虑棚户区居民的经济承受能力 ,妥善安置被拆迁居民 。
2 、统筹规划 、分步实施 。一是组织好本区棚户区的调查摸底 。二是根据本区棚户区的实际情况编制出改造计划 ,明确工作目标 ,有步骤 、有重点地推进棚户区的改造工作 。三是因地制宜 ,先易后难 、逐步推进 ,针对性地多种方式推进棚户区改造 。对目前不具备拆建条件的棚户区要搞好房屋维修加固工作 ,确保居民居住安全 。
3 、政府组织 ,市场运作 。进一步完善棚户区改造工作机制 ,建立协调联动机制 ,统筹协调棚户区改造的各项工作 。棚户区改造牵涉面广 ,政策性强 ,必须发挥政府的组织领导作用 ,在政策资金上给予倾斜 ,各责任单位作为政府主导的责任主体组织实施 。坚持统一领导 、因地制宜 、分工负责 、强化配合 。坚持政府推进与市场化运作相结合的原则 ,对有商业价值的棚户区可采取招投标方式选择房地产开发企业进行综合开发 。
第2篇
棚户区改造是新形势下国家提出的解决低收入家庭住房困难问题的重要举措 ,是一项关注民生 、惠及百姓的重要民心工程 。区委 、区政府高度重视这一民生工作 ,将棚户区改造作为当前工作的头等大事来抓 ,稳步推进 。现将工作情况简要汇报如下:
一、基本情况
(一)根据衡住保组字[2016]1号文件和5月13日市房产局会议精神 ,区2016年城市棚户区改造第一批计划项目为2个 ,一个被列入省2016年城市棚户区改造计划项目 ,即棚户区 ,计划改造272户;另一个被列入我市本级2016年城市棚户区改造储备项目 ,即东方里棚户区 ,计划改造93户 。
1 、省级考核项目棚户区由东风街道农田里 、如意里和苗圃街道三个零星棚户区构成 。其中农田里规划用地18.4亩 ,拆迁房屋10223.6平方 ,改造户数95户;如意里规划用地6.9亩 ,拆迁房屋8976.05平方 ,改造户数47户;规划用地21.5亩 ,拆迁房屋16972.3平方 ,改造户数130户 。农田里和如意里项目紧临大道东风南路匝道两侧 ,项目紧临大道苗圃一侧 ,均对城市形象造成直接影响 。
2 、市级储备项目东方里棚户区规划用地29.2亩 ,拆迁房屋4590平方 ,改造户数93户 。该棚户区住户为省工业设备安装有限公司五分公司职工 ,所住房屋大部分为上世纪六十年代建的砖瓦平房 ,房屋破旧不堪 ,职工强烈要求改造 。
3 、目前 ,项目已由街道上户征求住户意见 ,绝大多数住户愿意实施棚户区改造 ,同时 ,区城建投积极与市国土 、规划部门衔接 ,正在做规划设计 ,出具规划条件 。东方里棚户区已经在与住户签订房屋拆迁协议 ,部分房屋已经拆除 。
(二)根据市住房保障办公室的意见 ,原由集团住房建设指挥部负责的团结里棚户区项目改由区政府为主体负责实施 。该棚户区项目拟占地15.7亩 ,拆迁房屋6285.7平方 ,需要改造住户113户 。该项目主要是铁路土地 ,拆迁的多为铁路职工住房 ,目前 ,项目征收补偿安置方案已经制定 ,动员大会已经召开 ,现正在积极与住户签订合同 ,已签订拆迁协议26户 。
(三)苗圃地区铁路住房密集 ,房屋简陋 ,配套设施缺乏 。出于统一规划 、整体建设需要 ,我区拟考虑将与团结里棚户区相连 、紧临大道一侧的路向里棚户区纳入团结里棚户区一并改造 。路向里棚户区占地38.9亩 ,需拆迁房屋6663.2平方 ,改造住户94户 。该项目已与集团签订了土地协议 ,解决了用地矛盾 ,方便由区政府为主导整体推进实施 。
二、主要做法
1 、提高认识 ,加强领导 。棚户区改造是解决群众居住环境 、消除安全隐患的重要手段 ,是提升城市形象 、落实群众路线的具体体现 。区委 、区政府高度重视 ,成立了全区棚户区改造领导小组 ,明确责任街道负责房屋拆迁工作 ,区城建投资公司负责安置房建设工作 ,区棚改办负责监督指导 、计划上报 ,形成层层有责任 ,层层抓落实 。
2 、三个结合 ,改善环境 。坚持“三个结合” ,把棚户区改造与解决大道遗留问题 、完善城市功能和提升城市形象结合起来 ,切实改善百姓住房环境和条件 。大道尽管已经通车 ,但大道如意里一侧住户意见很大 ,房屋距离大道太近 ,已影响到住户的正常生活 ,同时 ,大道匝道两侧房屋低矮破旧 ,与城市形象极不相称 ,急需改造 。区委 、区政府在研究棚户区改造时 ,充分考虑城市建设中的诸多因素 ,统筹安排 ,合理配置 ,既解决当前的一些突出矛盾 ,又完善了城市功能 、提升了城市形象 。
3 、加大力度 ,做细工作 。棚户区改造涉及群众的切身利益 ,工作必须要做细 ,做到位 ,要让群众真正感受到党和政府在为老百姓谋福利 、得实惠 。按照市住保办的安排部署 ,我区一方面由街道组织对棚户区进行调查摸底 ,征求住户意见 ,登记住户情况 ,统计住房面积 ,为编制项目改造实施方案和资金测算方案奠定基础;另一方面与规划部门衔接 ,确定用地红线和规划建设范围 ,落实规划设计条件 。
三、问题及建议
1 、融资困难问题 。棚户区改造是政府考核指标 ,时间性要求严 ,当年项目要保证当年启动并建设 。而要启动建设棚户区 ,资金必须先行 ,有了资金保障 ,才能顺利推动棚户区的改造 。但是 ,市政府又明确提出棚户区改造不能有开发商参与 ,完全以政府为主体实施 ,这给城区城府融资增加了困难 ,直接影响棚户区改造的推进速度 。
2 、用地规划问题 。前期 ,区政府对棚户区项目进行过仔细的调查研究 ,并征求过区国土和规划部门的意见 ,经过慎重考虑后才上报 。但是 ,市规划局在划定棚户区项目范围时 ,没有征询区政府和市住保办意见 ,就单方面确定了项目的规划用地 。如果是符合棚户区条件的还好实施 ,但如果与棚户区改造相距甚远 ,就不便于区政府推动棚户区改造工作 。如东方里棚户区 ,我区政府上报的用地面积只有18亩 ,但经规划部门调整后 ,扩大至29.2亩 ,增加部分是集体土地 ,且房屋多为3至4层 ,住房面积严重超标 ,不符合棚户区政策 。建议最好还是维持原棚户区上报面积为宜 。