1、工期安排 本工程合同计划开工日期:2004 21日,竣工日期: 2005 月10日,合同工期315 天。计划2004 月15日前 完成基础工程,2004年12 月30 日完成主体结构工程,2005 月20日完成装修工种,安装工程穿插进行,于2005 前完成。具体进度计划详见附图-1(施工进度计划)。2、施工顺序 基础工程 工程定位线(验线)挖坑钎探(验坑)砂砾垫层的施 工基础砼垫层刷环保沥青 基础放线(预检)砼条形基 础刷环保沥青 毛石基础的砌筑构造柱砼地圈梁地沟 回填工。 结构工程 结构定位放线(预检)构造柱钢筋绑扎、定位(隐检) 砖墙砌筑(+50cm线找平、预检)柱梁、顶板支模(预检) 梁板钢筋绑扎(隐检、开盘申请)砼浇筑下一层结构定位放 线重复上述施工工序直至顶。 内装修工程 门窗框安装室内墙面抹灰楼地面门窗安装、油漆五 金安装、内部清理通水通电、竣工。 外装修工程 外装修工程遵循先上后下原则,屋面工程(包括烟道、透气 孔、压顶、找平层)结束后,进行大面积装饰,塑钢门窗在装修 中逐步插入。 现场道路本工程北靠北京西路,南临规划道路,交通较为方便。 场内道路采用级配砂石铺垫,压路机压。 2、机械准备 台搅拌机,2台水泵。 现场设钢筋切断机1 台对焊机。现场设木工锯,木工刨各1 3、施工用电施工用电已由建设单位引入现场;根据工程特点,设总配 个,塔吊、搅抖站、搅拌机、切断机、调直机、对焊机、木工棚、楼层用电、生活区各配置配电箱1 个;电源均采用三 相五线制;各分支均采用钢管埋地;各种机械均设置接零、接 地保护。具体配电箱位置详见总施工平面图。 3、施工用水 施工用水采用深井水自来水,并砌筑一蓄水池进行蓄水。 楼层用水采用钢管焊接给水管,每层留一出水口;给水管不置 蓄水池内,由潜水泵进行送水。 4、生活用水 生活用水采用自来水。 5、劳动力安排结构期间: 瓦工40 人;钢筋工15 人;木工15 人;放线工2 人;材料 人;机工4人;电工2 人;水暖工2 人;架子工8 人;电焊 装修期间抹灰工 60 人;木工 人;水暖工10 四、主要施工方法1、施工测量放线 施工测量基本要求 A、西夏建材城生活区17 住宅楼定位依据:西夏建材城生活区工程总体规划图,北京路、规划道路永久性定位 B、根据工程特点及DBI01-21 -95,4、3、2 条,此工程设置精度等级为二级,测角中误差 12,边长相对误差1/15000。 C、根据施工组织设计中进度控制测量工作进度,明确对 工程服务,对工程进度负责的工作目的。 工程定位 A、根据工程特点,平面布置和定位原则,设置一横一纵 两条主控线即 27 楼:(H)轴线和(27)轴线。B、主、次控轴线定位时均布置引桩,引桩采用木桩,后 砌一水泥砂浆砖墩;并将轴线标注在四周永久性建筑物或构造 物上,施测完成后报建设单位、监理单位确认后另以妥善保护。 C、控轴线沿结构逐层弹在墙上,用以控制楼层定位。 D、水准点:建设单位给定准点,建筑物0.00 相当于绝 对标高1110.500m。 基础测量 A、在开挖前,基坑根据平面布置,轴线控制桩为基准定 出基坑长、宽度,作为拉小线的依据;根据结构要求,条基外 侧1100mm为砂砾垫层边,考虑放坡,撒上白灰线,进行开挖。 B、在垫层上进行基础定位放线前,以建筑物平面控制线 为准,校测建筑物轴线控制桩无误后,再用经纬仪以正倒镜挑 直法直接投测各轴线。 C、标高由水准点引测至坑底。 结构施工测量 A、首层放线验收后,主控轴一引至外墙立面上,作为以 上务层主轴线竖身高以测的基准。 B、施工层放线时,应在结构平面上校投测轴线,闭合后 再测设细部尺寸和边线。 C、标高竖向传递设置 个标高点,以其平均点引测水平线折平时,尽量将水准仪安置在测点范围内中心位置,进行测 2、基坑开挖本工种设计地基换工,夯填砂砾垫层 1100mm;根据此特 点,采用机械大开挖,留200mm厚进行挖工、铲平。 开挖时,根据现场实际土质,按规范要求1:0.33 铲挖掘机挖土。开挖出的土,根据现场实际情况,尽量留足需用的好土,多余土方挖出,避免二次搬运。 人工开挖时,由技术员抄平好水平控制小木桩,用方铲铲 挖掘机挖土应该从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法。机械挖土,先发出信号,挖土的时候,挖掘机操作范围内, 不许进行其他工作,装土的时候,任何人都不能停留在装土车 3、砌筑工程材料 砖:MU15 多孔砖,毛石基础采用MU30 毛石。 砂浆:0.00 以下采用M10 水泥砂浆,一、二、三、四层 采用M10 混合砂浆,五层以上采用M7.5 混合砂浆。 砌筑要求 A、开工前由工长对所管辖班组下发技术交底。 B、砌筑前应提前浇水湿润砖块,水率保持在10%-15%。 C、砌筑采用满铺满挤“三一砌筑法“,要求灰浆饱满, 灰缝8-12mm。D、外墙转角处应同时砌筑,内外墙交接处必须留斜槎, 槎子长度不小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 E、隔墙与墙不同时砌筑又不留成斜槎时可于墙中引出阳 槎或在墙的灰缝中预埋拉结筋,每道不少于2 F、接槎时必须将表面清理干净,浇水湿润,填实砂浆,保持灰缝平直。 G、砖墙按图纸要求每50mm设置2φ 钢筋与构造柱拉结,具体要求见结构总说明。 H、施工时需留置临时洞口,其侧边离交接处的墙面不少 于500mm,顶部设边梁。 4、钢筋工程 凡进场钢筋须具备材质证明,原材料须取样试验,经复 试合格后方可使用。 钢筋绑扎前应仔细对照图纸进行翻样,根据翻样配料, 施工前由工长对所管辖班组下发技术交底,准备施工工具,做 好施工的准备工作。 板中受力钢筋搭接,I 级钢30d,II 级钢40d,搭接位置: 上部钢筋在跨中1/3 范围内,下部钢筋在支座1/3 范围内。 钢筋保护层:基础 40mm,柱、梁30mm,板20mm。 保护层采用50mm50mm 的水泥砂浆块。板上部钢筋用马凳 按梅花状支起。 所有钢筋绑扎,须填写隐检记录,质评资料及目检记录,验收合格后方可进行下道工序。 5、砼工程 水泥进场后须做复试,经复试合格后由试验室下达配合 比。施工中严格掌握各种材料的用量,并在搅拌机前进行标识, 注明每立方米、每盘用量。同时搅拌时,须车车进磅,做好记 浇筑前,对模板内杂物及油污、泥土清理干净。