出版社: 中国电力出版社; 第1版 (2010年8月1日) 丛书名: 普通高等教育“十一五”规划教材 平装: 338页 正文语种: 简体中文 开本: 16 ISBN: 9787512306301 条形码: 9787512306301 尺寸: 25.6 x 18.2 x 2 cm 重量: 522 g《施工项目管理规划》为普通高等教育“十一五”规划教材,主要内容包括建筑工程流水施工、工程网络计划技术、施工准备工作、施工部署与施工方案、施工现场平面布置设计、职业健康安全与环境管理、施工项目管理规划等。《施工项目管理规划》是以GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》为标准,建设工程施工项目为对象,用以指导编制施工项目管理规划的教程。《施工项目管理规划》强调理论与实践的结合,注重培养学生的创新思维和实际动手能力,重点突出综合性和实践性。《施工项目管理规划》系统全面,简明扼要,目标实际,知识实用,反映本专业最新规范和技术要求,并配有大量的工程实例及分析,具有一定的示范作用。 《施工项目管理规划》主要作为高校工程管理专业、工程造价管理专业的教材,也可作为其他专业及函授、自考辅导用书,还可供各类工程建设设计、施工、咨询等单位有关人员参考。 前言 第一章 绪论 第一节 课程对象与任务 第二节 基本建设与基本建设程序 第三节 建筑产品及其施工特点 第四节 组织项目施工的基本原则 第五节 项目管理规划概述 复习题 第二章 建筑工程流水施工 第一节 流水施工的基本概念 第二节 流水施工组织要点 第三节 流水施工的主要参数 第四节 流水施工的组织方法 第五节 流水施工组织实例 复习题 第三章 工程网络计划技术 第一节 概述 第二节 双代号网络计划 第三节 单代号网络计划 第四节 其他网络计划 第五节 网络计划优化 第六节 工程项目网络计划 第七节 网络计划的检查与调整 思考题 复习题 第四章 施工准备工作 第一节 施工准备工作的意义和内容 第二节 原始资料的调查收集 第三节 技术经济管理资料的准备 第四节 施工现场的准备 第五节 物资准备 第六节 施工现场人员的准备 第七节 冬、雨季施工准备 第八节 工程资金准备 第九节 施工准备工作计划与注意事项 复习题 第五章 施工部署与施工方案 第一节 施工部署 第二节 施工程序与施工流向 第三节 施工顺序 第四节 施工方法选择 第五节 施工机械选择 第六节 某高层公寓楼的施工方案 复习题 第六章 施工现场平面布置设计 第一节 概述 第二节 全场性暂设工程 第三节 施工平面图的设计步骤 复习题 第七章 职业健康安全与环境管理 第一节 项目职业健康安全管理 第二节 项目环境管理 第三节 建设工程项目职业健康安全文明管理案例 复习题 第八章 施工项目管理规划 第一节 概述 第二节 施工进度计划及进度控制 第三节 施工项目质量策划与质量控制 第四节 施工项目成本计划与成本控制 第五节 施工项目资源管理计划 第六节 施工项目风险管理计划 第七节 施工项目信息管理计划 第八节 施工项目沟通管理计划 第九节 某工程施工项目管理实施规划 复习题 参考文献 《施工项目管理规划》是普通高等教育“十一五”规划教材。 一个建筑工程项目的建设需要投入大量的人工、建筑材料及构配件、建筑施工机械,涉及规划、设计施工、验收等各个阶段,受到工程质量、合同工期、工程成本、安全施工等条件的制约。施工管理人员只有对工程的所有环节进行合理、精心、严密的规划、组织与协调,才能使项目获得成功。 施工项目管理规划就是针对工程施工的复杂性,结合工程实际,在对市场深人调查研究的基础上,根据企业状况,按照统筹安排系统管理的要求,编制的指导工程施工过程的纲领性文件。 本书是以GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》为标准,建设工程施工项目为对象,用以指导编制施工项目管理规划的教程。其涉及建设法规、技术经济、合同管理、施工技术、信息管理、计算机应用等方面的知识,应用了数学方法、网络技术、计算技术等工具,从系统的观点出发,广泛研究施工项目的组织方式、施工方案、进度安排、资源配置、施工现场平面设计等施工规划设计方法,寻求施工生产过程中质量、进度、成本、资源、现场、信息等动态管理的最佳控制与合理安排,使工程施工达到工期短、质量好、成本低、安全环保的目的。 本书强调理论与实践的结合,特别是注重培养学生的创新思维和实际动手能力,重点突出综合性和实践性。本书系统全面,简明扼要,目标实际,知识实用,反映本专业最新规范和技术要求,并配有大量的工程实例及分析,具有一定的示范作用。通过对本书的学习,可使学生熟悉施工项目管理规划的内容,掌握建筑工程流水施工和网络计划的基本方法,具有’编制施工项目管理规划的能力。本书主要内容包括建筑工程流水施工、工程网络计划技术、施工准备工作、施工部署与施工方案、施工现场平面布置设计、职业健康安全与环境管理、施工项目管理规划等。 本书共分八章。第一章、第七章由阳泉职业技术学院胡新萍编写,第二章由河北建筑工程学院徐玲玲编写,第三章由河南城建学院裴剑平编写,第四章、第八章由河北建筑工程学院张焕编写,第五章由山西大学工程学院范建洲编写,第六章由河北建筑工程学院王利文编写。全书由张焕统稿、修改并定稿。