浅谈生活垃圾焚烧发电项目造价控制措施与方法本文档格式为WORD,感谢你的阅读。　摘要:当前,我国城市生活垃圾问题日益严峻,生　活垃圾的处理亟需解决,面对国内蔓延的垃圾危机,垃圾资　源化焚烧技术在我国悄然兴起,特别是经济较发达、土地资　源宝贵的地区,垃圾焚烧发电成为垃圾处置的首选。以垃圾　为能源进行发电的项目在我国尚属新兴行业,垃圾发电项目　建设的质量关乎城市未来的发展,因此,在确保工程质量的　前提下,如何科学分析和有效地进行工程造价控制,降低工　程造价,是各级政府部门和投资者非常关心的问题。　关键词:垃圾发电;工程造价;控制措施　1、前言　工程造价控制是全过程的,从项目决策、设计、发包　以及实施阶段。现分别就项目的不同阶段,谈谈工程造价控　制的措施和方法。　2、项目决策阶段工程造价控制措施　1)合理确定建设项目标准与经济规模。建设项目标准　应结合当地经济发展水平,区别不同地区、不同规模、不同　等级、不同功能,合理确定。标准定得过高,会脱离当地的　实际情况和财力、物力的承受能力,增加造价,浪费投资;　定得过低,将会妨碍技术进步,影响国民经济的发展和人民　生活的改善。　2)合理选择建设地区与地点(厂址)。建设地区选择　的合理与否,不仅影响着项目投资的高低,建设工期的长　短,建设质量的好坏,还影响到项目建成后的经营状况。　3)合理选用工艺与设备。设备对于拟采用的工艺,应　能满足垃圾处理量和相应国家排放标准要求。对提出的不同　的工艺方案应反复比较,从中挑选最经济合理的工艺。要尽　量选用国产设备,注意进口设备之间以及国内外设备之间的　衔接配合问题,注意进口设备与原有国产设备、厂房之间的　配套问题,注意从国外引进使用专有技术、技术诀窍或专利　权的许可证及各种技术资料。　3、设计阶段工程造价控制措施　工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶　段,而在项目投资决策后,控制工程造价的关键在于设计。　1)强化意识,增强观念,重视资料的收集工作　设计单位和设计人员必须树立经济核算的意识和观　念,克服重技术轻经济、设计保守浪费的倾向;把技术与经　济、设计与概算有机地结合起来。设计人员在设计前,要充　分了解项目建议书、可行性研究报告、设计任务书,了解水　文、地质情况,了解新型建筑材料及性能。要主动地走出　去,掌握现场情况。　2)积极推行限额设计与标准设计　所谓限额设计就是按照批准的设计任务书及投资估算　控制初步设计,按照批准的初步设计总概算控制施工图设　计,同时各专业在保证使用功能的前提下,按分配的投资限　额控制设计,严格控制技术设计和施工图设计的不合理变　更,保证总投资限额不被突破。