历史沿革 2012年4月9日,沈阳地铁10号线启动环境影响评价项目的招标工作、勘查工程公开招标工作 [5] ;5月,沈阳地铁10号线勘察工程正式启动 [6] ;5月18日,沈阳地铁10号线启动工程总体技术、总包管理招标工作;5月23日,沈阳地铁10号线启动轨道工程和土建工程的初步设计及施工图设计招标工作;6月7日,沈阳地铁公布10号线相关运行系统初步设计及施工图设计的招标公告;6月9日,《沈阳市城市轨道交通近期建设规划(2012-2018)》获国务院批准,并经国家发改委批复;7月、8月,地铁九、十号线可研报稿先后上报国家发改委;10月15日,《沈阳市地铁十号线工程环境影响评价信息二次公示》发布 [7] ;11月,由9号、10号地铁线组成的地铁新环线正式开工;11月27日,沈阳地铁10号线启动土建施工招标工作。 2013年2月16日、21日,先后获得国家发改委批复 [8] ;2月25日,沈阳地铁9、10号线具备工程建设的条件;3月22日,沈阳地铁10号线开工建设 [1] 。2017年9月11日,沈阳地铁10号线控制中心综合体项目开工。2018年9月16日,沈阳地铁10号线实现正线短轨通 [9] ;9月30日,沈阳地铁10号线桑林子车辆段正式进场施工;10月10日,沈阳地铁10号线实现全线长轨通 [9] 。 2019年3月22日,桑林子车辆段举行誓师动员大会;4月6日,沈阳地铁10号线正线及丁香湖停车场逐步开始送电;4月8日,沈阳地铁10号线实现洞通 [9] ;4月13日,沈阳地铁10号线一期供电系统实现电通;4月16日,沈阳地铁10号线实现电通 [9] ;5月,沈阳地铁十号线列车陆续从大连运往沈阳进行调试;6月,桑林子车辆段轨道工程正跨恋照式开工;6月5日,沈阳地铁10号线权限轨通 [9] ;7月8日,沈阳地铁10号线全线接触网送电,并开始配合热滑和动车调试工作;7月11日,沈阳地铁10号线一期工程正线接触网热滑试验完成;7月30日,沈阳地铁十号线桑林子车辆段综合楼封顶。2019年12月10日,沈阳地铁10号线进入多车联动压力测试阶段。12月31日,沈阳地铁10号线正式进姜肯悼拘入试运行阶段 [10] 。2020年3月27日,桑林子车辆段供电项目通过单位工程竣工验收;4月11日,桑林子车辆段土建工程通过竣工验收;4月29日,沈阳地铁10号线正式载客试运营。 线路站点