地热勘察能够为地热开发提供很多非常重要的信息,比如,地热资源在哪里,埋藏有多深,储量会是多少,地下待开发的地热资源所在的地层具体是什么状况,这些都需要对地热资源有一个充分的认识,温泉钻井能否取得成功必须在一份好的可行性论证报告为依据所编制的地质设计指导下,正确的组织钻井施工。温泉钻井要遵循其一般流程,如:
1、向行政主管部门申报地热资源勘查许可证;
2、委托地质勘查单位进行地热源勘查并编制提出可行性论证报告
3、上报主管部门组织专家评审论证报告并提出评审意见;
4、申报行政主管部门“钻温泉井许可证”(附:可行性报告及评审意见、钻井设计等必须材料)
5、委托钻井施工单位;
6、委托钻井施工质量监理单位;
7、钻井施工开工仪式与现场技术交底;
8、钻井地质编录与地球物理测井;
9、钻井井管(井口管、表层管、井壁管或滤水管)下入与固井;
10、钻井洗井与井产能测试;
11、编写并提交完井报告,
12、 温泉钻井成井质量现场验收。价格
打井工程施工组织设计
1.1农用井工程
农用井工程施工顺序为:选址、定位→挖基坑、泥浆池→安装钻机→制备泥浆、钻孔→安放井管→回填滤料→洗井。
1.1.1施工前的准备工作
温泉打井一口井能用多少年?费用是多少。管井施工前,应将所需的管材、滤料、粘土及其他物料准备好,并及时运到井场。井管为50cm的加厚井管,其表面无残缺、断裂、弯曲等缺陷,管口平整且平面垂直于井管轴线外径,偏差不大于5mm,壁厚偏差不大于2mm,井管花管极限抗压强度不低于15Mpa;滤料选用料径为5mm的米石。
1.1.2机井定位:按照设计要求和工程的实际情况进行机井定位,定位后请监理进行确认。
1.1.3泥浆池开挖:在距井位5~6m处开挖泥浆池,泥浆池的容积,必须满足施工储浆和沉砂的要求。开挖时以挖掘机为主,人工为辅。泥浆槽的开挖长度不小于16m,容积不小于100立方。
1.1.4安装钻机钻孔:根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑钻机运输、施工、水电供应条件等因素,采用济宁150型回旋式正循环钻机造孔,泥浆护壁,采用吊机安放井管。
(1)钻孔 钻机就位前对钻孔准备工作进行检查,检查内容包括场地布臵、主要机具安装及配套设备的就位与运转、水电、道路等。
钻机安装后铺上道轨人工推移就位,就位后钻架应平稳,钻头对中偏差不大于2cm,保证钻杆竖直。而后对水、电、机械、泥浆等进行检查,全部达到合格后方可开钻。
温泉打井一口井能用多少年?费用是多少钻进过程中做好钻孔记录,按照地层采样并记录,每层至少一个。含水层2-3m采一个,非含水层与不宜利用的含水层3~5m采一个,变层处加采一个,并保存至工程验收。视地质情况,采用济宁150型回旋式正循环钻机钻进,保证钢丝绳松紧适度,依不同地质适当进尺并及时调整泥浆稠度,同时做到经常检查钻机平稳、钻杆垂直情况,井孔垂直度偏差不超过2度,以预防发生弯曲或倾斜,发现偏差及时进行调整。
停钻期间,应将钻具提至安全孔段位臵并定时循环或搅动孔内泥浆;泥浆漏失必须随时补充。
勘探温泉的流程:
一、温泉资源勘查的重要性
1、温泉资源勘查
温泉资源勘查是指藉助地质调查、地球物理、地球化学、地热钻探等领域的理论和勘查技术,解决地热形成的地质背景、控矿因素、分布地域、资源储量、品质及开发适宜性等关键技术问题。
2、通过温泉资源勘查,了解项目区是否具备温泉成矿条件、建立项目区温泉资源成矿模型、对项目区地热资源进行初步评价,从而有效地降低温泉开发项目风险。
二、地热资源的勘查内容
1、查明热储层的岩性、空间分布、孔隙率、渗透性及其与常温含水岩层的水力;
2、查明热储盖层的岩性、厚度变化情况以及区域地热增温率和地温场的平面分布特征;
3、查明地热流体的温度、状态、物理性质及化学组分,并对其利用的可行性做出评价;
4、查明地热流体动力场特征、补径排条件;
5、重点是在查明地热地质背景的前提下,确定温泉地热资源的形成条件和地热资源可开发利用的区域及合理的开发利用深度;计算评价地热资源或储量,提出地热资源可持续开发利用的建议。
三、地热资源勘查方法
热能的地热勘查工作遵循科学原则,基本工作流程包括:基础地质资料调研、野外地热地质调查、地球化学调查、地球物理勘查、专项水文地质调查、地热钻井等。