1. 关键路径
2. 总时差与自由时差的区别
总时差是指在不延误项目完成日期或违反进度因素的前提下,某活动可以推迟的时间。
总时差=LS-ES=LF-EF
自由时差是指在不影响紧后活动最早开始的情况下,当前活动可以推迟的时间。
自由时差=(后一活动)ES-(前一活动的)EF
所以总时差影响总工期,自由时差影响紧后活动。
(1)总时差(TF):当一项活动的最早开始时间和最迟开始时间不相同时,它们之间的差值是该工作的总时差。计算公式是:TF=LS-ES。
(2)自由时差(FF):在不影响紧后活动完成时间的条件下,一项活动可能被延迟的时间是该项活动的自由时差,它由该项活动的最早完成时间EF和它的紧后活动的最早开始时间决定的。计算公式是:FF=min{紧后活动的ES}-EF。
(3)关键路径。