【问题3】遇到一个奇特的总价合同清单错项问题,审计会怎么处理?【案例】我们(施工方)手上有一工程是固定总价合同,合同规定除非有甲方的变更通知才能调整合同价格,除此之外均不得调整合同价格,可是工程竣工之时才知道清单内有一部分铝板吊顶在图纸没有,因为图纸上没有这部分铝板吊顶所以我们也没有施工,请问这部分铝板在审计时审计人员有没有理由把这部分铝板造价扣掉?投标时我们只按照招标清单填价格并没有和图纸对照,因为当时时间很紧根本来不及细对。现在把招标时的有关条款摘入一部分供大家判断时参考(这部分用小字,可先不看):(1)报价方式:固定总价包干。(2)投标报价的计算方法:综合单价法,投标单位应根据招标单位提供的图纸自行计算工程量(业主提供参考量)、工程项目的全费用单价、合价。报价表中每一个子目均需填写全费用单价、合价,投标单位没有填写全费用单价、合价的项目的将不另增加,并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价、合价中。报价表中不包括但在工程图纸及招标文件包括的子目费用应该在报价表现有子目中予以考虑。(3)本工程包干系数:投标人自行考虑,计入总价中,不予调整。(4)报价编制依据 ,工程图纸、招标文件。各投标单位根据工程情况考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数。