二灰碎石路面基层施工二灰碎石路面基层施工 8.3.1 施工准备: 二灰碎石混合料采用厂拌法生产、摊铺机铺筑。在拌合场还准备了足 够的堆料场地,并进行了“硬化”处理。以防集料被泥土污染。对不 同规格集料分开堆放,已拌和好的二灰碎石混合料实行覆盖闷料措 施。获得二灰碎石混合料的铺筑方案和施工工艺,在铺筑试验段取得 成功后,进一步修改完善施工工艺,确定二灰碎石的施工配比,为大 面积施工提供了依据。 充分做好大面积施工前的准备工作,是路面基层顺利进展的重要条 件。主要进行原材料检验、设备调试、技术准备等项工作。 8.3.1.1 原材料检验:二灰碎石的原材料主要是石灰、粉煤灰和碎石, 对原材料质量严格把关是保证二灰碎石混合料质量的重要环节。 8.3.1.2 机械设备选配:为保证二灰碎石基层的质量和进度,除保证 各种机械设备配套外,还应有足够的数量,其中二灰碎石混合料拌和 设备及摊铺机是关键设备,必须有良好的使用性能。 a.稳定粒料拌和设备是关键设备之一,由经验丰富的机械专业工程师 负责进行安装、调试;使拌出的二灰碎石混合料符合设计要求。 b.二灰结石摊铺机。技术性能良好,一切正常后投入试验路铺筑。 c.其他处于正常使用中的各种类型压路机、装载机及运料自卸车、洒 水车等投入基层施工的机械设备,也需进行维修、保养,并经机械工 程师检查,使之处于良好的工作状态。 8.3.1.3 技术准备 认真进行试验路段铺筑 复核施工配合比; 检验施工方案、施工工艺、操作规程的适用性; 确定二灰碎石采用摊铺机铺筑的松铺系数; 探讨摊铺机铺筑二灰碎石基层的性能; 检测拌和设备的性能和生产能力; 摊铺机铺筑二灰碎石时标高和厚度的控制方法; 施工中二灰碎石混合料最佳含水量的控制方法; 压实机具的选择和组合,碾压顺序、碾压速度和碾压遍数; 探讨使运料、摊铺、碾压三道工序施工机械相互协调与配合方法; 探讨二灰碎石基层接缝的处理方法; 8.3.2 路段铺筑方案 二灰碎石混合料试验路段铺筑采用了集中厂拌、汽车运输、现场查核、 分层摊铺、总量控制的铺筑方案。 二灰碎石基层由摊铺机分二层铺筑,采用基准钢丝调平。为了取得较 准确的技术数据,试验路段的二灰碎石混合料采用总量控制的方法, 即先计算试验路段需用二灰碎石混合料总重量,二灰碎石在拌和场装 车后,逐车过秤,秤出每车料的净重。根据现场测得的实际含水量, 算出相当干