旧楼加装流程及指引 一、加装电梯筹备 1、既有住宅加装电梯意向调查 在本大楼对各位业主加装电梯项目进行意向调查, 并汇总加装电梯签 名表。 2、收集同意加装电梯业主的房产证复印件,身份证复印件(一式两 份),并在复印件上签名。(越秀区规划报建时需提供房产证原件或 者在房管局购买房产证查册表) 3、委托设计院做加装电梯规划报建设计 1)规划报建设计图,需提供本大楼原有各层平面图、剖面图、立面 图,基础图等图纸资料。 2)需从广州市城市规划勘察设计院购买两份 1:500 地形蓝图及一分 电子文件(需时间 3 个工作日) 3)设计院完成规划报建图需时间(一周) 4、提交规划报建资料 业主代表携带本人身份证及复印件前往区规划局建设工程管理科申 报加建电梯工程建筑方案审查。需以下资料: 1)同意加装电梯签名表及委托业主代表的委托函; 2)房产证原件(或房管局购买的查册表)及复印件、身份证复印件 并有业主签名; 3)规划报建图纸、结构安全说明等资料(设计院提供) 5、加建电梯建筑设计方案审查(区规划局审,需一个月) 6、加建电梯批前公示(10 日) 1)委托区公证处公证 2)规划局制作公式牌 7、加建电梯规划许可证 批前公示完毕后 10 个工作日出《加建电梯规划许可证》。 8、设计院完成加建电梯施工图设计(一周) 9、凭规划许可证向当地供电所申请用电。 10、 业主根据加建电梯施工图对拟参与加建电梯建设项目的施工队伍 邀标,并确定施工队伍。 11、施工队伍进场施工 土建约需 2~3 个月(钢结构梯井 2 个月完成),电梯安装调试 1 个 月。