8门窗洞口模板门、窗洞口采用可拆卸定型模板 四角由螺栓和角钢构成 侧模板采用50mm厚白松板与12mm厚竹胶板组装而成 中间加设支撑 9楼梯模板楼梯平台和踏步底模与顶板模板相同 采用50 100mm的木方和竹胶合板构成 侧模和踏步侧模采用木方和多层板构成。 101顶板、楼梯施工缝模板留设 根据钢筋的规格、间距 使用25mm厚木模板 作成“锯齿状” 卡在钢筋上。并用钢筋支顶牢固。砼浇筑完后 将施工缝模板拆除 重复使用。 102墙施工缝模板留设 根据钢筋的规格、间距 使用25mm厚木模板 作成两块“锯齿状”模板 对拼连接卡在钢筋上 背面用钢筋支顶牢固。砼浇筑完后 将施工缝模板拆除 重复使用。 墙施工缝挡板两块挡板的拼缝板施工缝挡板板下铁墙竖筋墙水平筋 103柱与梁端部位的模板做法 104电梯间模板支撑、防护 电梯井模板支撑使用承重升降平台 承重升降平台骨架为 10 槽钢焊制。升降平台的吊钩采用直径20的圆钢加工制作。平台面铺设50mm厚木板。 安装时在下层墙体混凝土浇筑时预留套管 平台采用48 5mm钢管支撑钢管内穿直径28的钢筋。平台加工图详附图十。 105管道井、风井内模板 本程管道井净空50cm 该部位的剪力墙墙体模板施工既要保证设计要求的管道井尺寸 又要保证混凝土墙体模板支拆方便 施工中将采用“螺杆反丝收紧”的机械原理固定模板。具体详附图十四。 111基础模板安装 按照图纸要求放出底板位置线及砖模尺寸线在结构底板外边线按设计要求砌筑700mm高 按该处底板厚度 、240mm厚永久性保护墙砌筑标高至 10 80m 在保护墙靠近底板一侧抹20mm厚1 3水泥砂浆压光找平层 以备铺贴防水卷材 底板钢筋绑扎验收基础梁及外沿导墙模板安装 模板安装前派专人清理维护 表面刷好脱模剂。做好防水外露部分的成品保护。 浇筑底板时由看模人在底板上放置地锚地锚距墙边2 5m 间距1 5m左右地锚采用20以上的钢筋 露出地面100mm 150mm。 固定模板钢管及木方支撑于基坑壁坚实台面上另一面支撑在底板的锚环上。 导墙内、外侧模用带止水的拉片紧固。