新 知 平 台赖汉玲广东省兴宁市第三建筑工程公司浅谈土石坝填筑施工方法[ 摘 要 ] 小型水库分布区域广,且多为均质土坝。这些水库主要是为农业生产提供灌溉水源,也为人民生活用水和工业用水提供水源,同时在防洪抗旱等方面也发挥了一定的作用。然而,由于各种原因许多水库都不同程度存在一些病险问题,亟待引起我们的重视。[ 关键词 ] 土石坝 土石料 填筑 施工一、引言梅州地处山区,小型水库分布的广泛,坝型多为均质土坝。这些水库主要是为农业生产提供灌溉水源,也为人民生活用水和工业用水提供水源,但也存在各种不同程度的问题:有的是建设标准偏低,达不到有关规范要求;有的是工程本身质量差;有的则是工程管理跟不上,加之运行多年,老化失修等使之形成病险水库,不仅造成水库不能正常运行,不能充分发挥其效益,而且还严重威胁到下游人民生命财产的安全。解决病险水库存在的问题一直成为水利行业的工作重点之一。本文从土石坝填筑方面,对土石坝施工中存在的一些问题提出浅论。根据土石坝施工方法的不同,可分为干填碾压、水中填土、定向爆破修筑等类型,其中碾压式土石坝最为普遍。其基本作业包括:料场土石料运输、坝面铺平、压实、质检、坝坡修整、铺砌护面石块等。二、土石料场的规划土石坝是一种充分利用当地材料的坝型。土石坝用料量很大,在选坝阶段需对土石料场全面调查,施工前配合施工组织设计,要对料场作深入勘测,并从空间、时间、质与量诸方面进行全面规划。1 、空间规划空间规划系指对料场位置、高程的恰当选择,合理布置。土石料的上坝运距应尽可能短,高程上有利于重车下坡,减少运输机械功率的消耗。近料场不应因取料影响坝的防渗稳定和上坝运输;也不应使道路坡度过陡引起运输事故。坝的上下游、左右岸同时供料,减少施工干扰,保证坝体均衡上升。用料时原则上应低料低用,高料高用,当高料场含量有富余时,亦可高料低用。同时料场的位置应有利于布置开采设备、交通及排水通畅。对石料场尚应考虑与重要建筑物、构筑物、机械设备等保持足够的防爆、防震安全距离。2 、时间规划时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量。随着季节及坝前蓄水情况的变化,料场的工作条件也在变化。在用料规划应力求做到上坝强度高时用近料场,低时用较远的料场,使运输任务比较均衡。对近料和上游易淹的料场应先用,远料和下游不易淹的料场后用;含水量高的料场旱季用,含水量低的料场雨季