最新回答(7条回答)

自high患者
2021-09-17 回答
湿挂就是用铜丝把石材和墙体连接起来
然后在灌细石混凝土
瑶瑶然然
2021-09-17 回答
干的叫干挂,湿的叫湿贴。不过湿贴石材容易反碱
幸福人生168
2021-09-17 回答
用石材薄板1公分左右的效果很好.
华鑫绿创
2021-09-17 回答
可以说的详细点吗?
得帮小赵
2021-09-17 回答
1、 材料要求
1) 水泥:采用32.5普通硅酸盐水泥,应有出厂证明和复试合格,当出厂超过三个月按试验结果使用。
2) 砂子:粗砂或中砂,使用前要进行过筛,砂子的含泥量不得超过3%。
3) 石材:大理石(花岗岩石材):按照设计要求的品种、规格备料齐全,板块的质量必须达到设计和规范要求。石材板块厚度大于1.5cm:板厚的允许偏差为2mm;石材的分为优等品、一等品、合格品三种,其长宽度、平面度、角度的允许偏差、外观质量等必须达到国家规定的要求,详参见材料规范大全《JC79-92》。
4) 其他材料:熟石膏、16#~18#铜丝或镀锌铅丝,32.5白水泥;配备适量与石材颜色的各种石渣和矿物颜料,大理石胶。
2、主要施工机具:
磅秤、铁板、半截大桶、小水桶、铁簸箕、平锹、手推车、喷壶、合金钢扁錾子、合金钢钻头(Ф5,打眼)、操作支架、台钻、铁制水平尺、方尺、靠尺板、底尺(3000~5000mm*40mm*10~15mm),托线板、线坠、粉线包、架子、木楔子、小型台式砂轮、裁改大理石用砂轮、全套剪机、开刀、灰板、小白线、擦布、或棉丝、老虎钳子、小铲、盒尺、钉子、红铅笔、毛刷、工具袋等。
3、 施工的作业条件:
1) 结构经验收合格,水电、通风、设备安装等应提前完成,并准备好加工饰面板所需的水、电源等。
2) 内墙面弹好50cm水平线(室外墙面弹好±50cm和各层水平标高控制线)。
3) 脚手架或吊篮提前支搭好,对于外墙宜采用双排架子(室外高层宜采用吊篮,多层可采用桥式脚手架等),其横竖杆及拉杆等应离墙开门窗口角150~200mm。架子的步高要符合施工要求。
4) 有门窗套的必须把门窗、窗框立好(位置准确、垂直、牢固、,并考虑安装大理石时尺寸的余量)。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金等门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实并事先粘贴好保护膜。
5) 石材等进场后应存放在室内,下垫木方、核对数量、规格、并预铺、配花、编号,以备正式铺贴时按号取用。
6) 大面积施工前应事先放出施工大样图,并做样板,经质检部门鉴定合格后方可按照样板工艺操作施工。
7) 对进场的石料应进行验收,颜色不均匀时应进行挑选,必要时进行试拼编号。
4、 施工工艺:
1) 工艺流程:
绑扎钢筋网
施工准备(钻孔、剔槽)——穿铜丝或镀锌铅丝——绑扎钢筋网——吊垂直、找规矩弹线——灌桨——安装石材——擦缝2) 施工方法:
a. 施工准备:施工前必须进行石材放样排板经设计和业主同意后定货加工,按照排板的数量对进场的石材进行依次编号,并检查验收达到设计和技术规范确定的质量,且要进行预拼检查石材的外观质量和色差情况,对于石材的色差一定要挑选出来重新加工,保证将来的施工质量。