工程施工联系单 施---01 工程名称 图	号致: 甲方: 监理单位: 建施 03 工程部位	施工图变更 施工图纸与现场实际 主要原因 情况不符 设计单位: 图纸 建施 03 的设计施工内与现场实际情况不符。经甲方、	监理、设计单位 联 协商由施工单位出平面图,经甲方、	监理、设计单位确认后再进行施工。现平面图 系 已出请甲方、 监理、设计单位 尽快确认。 内容承包单位: 年	月	日 监理(建设)单位:	(盖章)	设计(建设)单位: 负责人:	工程负责人: 年	月	日	年	月	日 工程负责人:	施工员:	经办人:	第	页 在施工过程中,发现图纸仍有差错或与实际情况不符,或因施工条件,材料规格,品种,质量不能完全符合设计 要求及职工提出合理化建议等,需要进行施工图修改都要有文字记录,核定签证,归入工程档案。 深圳市建设局监制 增加工程现场签证单 单位工程名称:赤湾社区工作站装饰工程 深施综 -15 增加工程名称 位置、范围 施工期限 主要工程量 增加原因、处理措施及施工草图 原因:因现场实际情况的需要,由甲方、监理同意对所有门窗预留洞口,上方采用钢过梁加固处理,具体方案见附页(施工图) 。此项目工程量原有图纸和清单中无此项目工程量,故要作增加工程现场签证。 工程量:①墙体工开槽(	0.3× 0.2 ) 36m 220×120 槽钢 8.8m (78.8 × 31.403) 2.48T ③槽钢封口 78.8 ×0.24=19 ㎡ ④过梁制作安装 78.8m ⑤洞口补砖 78.8m ⑥抹灰 3.55 ㎡ (78.8 ×0.3 ×0.15) 措施方案:见附件图纸。 施工单位 监理单位建设单位 意见及确定量: 公章: 监理工程师代表: 负责人:	负责人: 总监 公章:	公章: 经办人: 注:现场签证必须及时办理。 深圳市建设局、深圳市档案局监制	深圳市文档服务中心印制 工程施工联系单 工程名称 图	号工程部位 主要原因 外墙走廊墙立面 原有墙面恢化 致: 甲方: 监理单位: 因原有的外墙走廊墙面年成太久出现风化现象,	贴上外墙面 砖,给质量带来隐患。现在跟据甲方要求和现场