——2020年5月28日 在界首市第十六届人大常委会第三十一次会上
界首市农业农村局局长 任永昌
尊敬的范主任,各位副主任、委员:
根据会议安排,现将我市农田水利基础设施建设工作报告如下:
一、基本情况及成效
(一)基本情况
界首市耕地总面积64.48万亩。2011年-2018年,原国土局、农发局、水务局、农委四家单位共实施农田水利基础设施建设面积51.69万亩。其中,水务局农田水利“最后一公里”项目12.51万亩,农发局高标准农田建设13.58万亩,国土局农田整治建设25.6万亩。
2019-2020年,农业农村局争取2019年高标准农田建设任务7万亩、农田水利“最后一公里”建设任务2.4万亩;2020年高标准农田项目争取下批建设1万亩、农田水利最后一公里项目争取下批建设2.2万亩。全部项目完成后,总计建设高标准农田64.29万亩。通过10年农田水利基础设施建设,有效灌溉面积将实现全市全覆盖。由于已建成工程要上图标注,今后高标准农田建设面积空间将逐年减小。
(二)在建项目
1.2019年度高标准农田建设项目。涉及王集、光武、陶庙、芦村等4个乡镇。2019年11月完成招标,2020年1月开工,目前已完成整体工程任务接近60%。项目计划土地深耕3.75万亩、新打机井361眼、疏浚沟渠161公里、渠系建筑物279座、高效节水灌溉2.09万亩、新修道路52.48公里、农田林网190公里。计划投资11014.94万元,其中上级财政资金10931.94万元,界首市本级配套931.94万元,自筹资金83万元。截至目前完成土地深耕2.75万亩、新打机井281眼、疏浚沟渠80公里、渠系建筑物82座,道路完成30公里。高效节水灌溉所有管材配件全部到位,配电设备、机泵采购完成,共埋设管道1万米。
2.2019年农田水利“最后一公里”项目。建设任务2.4万亩,涉及泉阳镇的集东、王烈桥、老董寨、柳庄等四个村(居)。项目计划投资2490万元,均为财政资金,其中省级财政830万元,界首市本级整合资金1660万元。目前各级资金已经全部到位。主要建设任务是清淤排水沟42条28.144公里、排水沟护砌0.85公里、新建桥涵51座、塘坝整治34口、高效节水灌溉面积3500亩。目前已完成招标工作,进入施工阶段,预计8月底完成建设任务。
3