(1) 对比的内容有主要项目工程量、用工数及主要材料耗用量。 (2) 对比的方法 1) 实物量对比法,是将“两算”相同的项目所消耗的人工、材料和机 械台班等实物量进行对比。对比时,由于“两算”所采用定额的项目划分、 工作内容不一致,因而往往需要进行某些项目的合并和换算。 2) 实物金额对比法。由于施工预算主要反映实物消耗数量,不计价 格,若需进行实物金额“两算”对比,还需乘上相应的单价。