一、爬架安装前的策划及技术参数
(一)爬升式脚手架安装前的策划
1、平面设计
平面设计主要反映导轨式爬架平面整体布局、预埋点位置以及爬架内立杆离墙距离。
架体的机位平面布置图
2、立面设计
架体高度及内立杆离墙距离可随施工需要确定,架体一般中心宽度为0.9米,架体步距1.8米。
本工程1#、2#公寓楼架体均拟定从2层开始组装折叠式升降脚手架,均防护至女儿墙,如图右所示。
架体的基本情况
采用15m高的折叠式升降脚手架,共布置了6层走道板,走道板步距从下到上分别为3.2m、3.1m、2.1m、2.3m、2.0m,剩余的2.25m作为防护高度 立面图详见右图。
3、架体密封设计
4、预埋设计
预留孔的安装及注意事项
当梁板准备浇筑混凝土前,按照机位平面图、立面图,使用内孔35-40mm壁厚大于2mm的PVC塑料管,管两端用宽胶布封住,以防止混凝土浇灌时进入管内而堵塞预埋孔。应保证与各层预留孔的垂直度。预留孔必须垂直于结构外表面。留孔左右位移误差应小于20mm,当大于20mm时,需要重新校核定位并重新钻孔。
5、架体与结构的附着设计
架体与结构的附着右图粗线部分即存在250mm线条位置,架体的附着使用50mm+200mm的加高件进行附着(详图1、图2)。细线部分即无线条位置架体附着使用50mm加高件进行附着(详图3、图4)。
架体与结构的其他附着方式住宅楼经常遇到奇偶层复式阳台,此类结构架体附着需要使用多节立柱进行叠加,导座附着于立柱上,立柱通过可调斜拉杆拉结于结构上。复式阳台水平范围内,需要在每层走道板上600mm、1200mm高度,用钢丝绳或者矩形方管安装扶手。
由于结构特点,部分机位不得不附着于挑板上,需要结合挑板的混凝土强度、配筋进行计算,无法满足要求则需要通过斜拉杆进行卸荷,将荷载传递给内部框架梁或其他构件
由于结构特点,部分机位不得不将特制预埋螺杆预埋于混凝土内一同浇筑(多出现在转角或其他混凝土墙柱厚度较大位置)
对于结构线条尺寸50mm-800mm的位置,需要通过加高件将架体垫出相同尺寸以便导轨正常通过。部分项目在靠近封顶楼层的较大变化外凸线条,也可与总包协商采取预留洞口方式让导轨通过。