三、施工准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程, 熟悉图纸,了解设计意图,核对建筑和结构及土建与设备安装专业图纸之 间的尺寸是否一致。 (2)编制详细的施工方案,明确关特工序,对施工班组进行详细的技 术交底(交待施工顺序、施工方法、质量标准、安全注意事项等); (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 四、主要的施工技术方案设计 (一)转换层结构主要施工流程: 三层楼面施工完毕后,测量放线 剪力墙、柱砼浇筑(框支柱混凝土桉二次浇筑,第一次浇筑至框支梁梁面筋下弯末端处,第二次浇筑待框支梁钢筋施 工完并验收合格后浇筑到大梁底) 其他梁钢筋绑扎 梁板砼浇筑砼养护。 (二)模板支撑: 采用钢管排架进行荷载传递支模,利用叠合梁原理将转换层结构大梁 混凝土分两次浇筑成型,减轻大体积砼梁的荷载和缓解水化热的影响,减小 施工投入,减小转换层施工对下部结构的不利影响,确保施工安全。 在转换层大梁内留设一道水平施工缝,第一次浇筑至梁中性轴附近,待 第一次浇筑的梁砼强度达到设计强度的70%,梁砼内部温度处于下降阶段时, 进行第二次混凝土浇筑。此时梁模板支撑体系仅需承受转换层大梁第一次浇筑砼的恒载和施工活载(自上而下传递,利用模板支撑系统传至同位置的下 部梁上,减去该梁的设计可承受荷载值后继续下传,没有梁时,减去该层板 的设计可承受荷载值后继续下传,直至施工荷载全部被抵消;板施工荷载由 支撑系统传至下层板,减去该板的设计可承受荷载值后继续下传,直至施工 荷载全部被抵消), 新增的恒载和活载大部分由第一次浇筑完成的钢筋砼承担。 五、模板工程及支撑体系 1、施工要求 转换层大梁梁底模采用18mm 厚胶合板,木方采用6080 松木木方(规 沿梁长设置@300;梁侧模采用18mm厚竹胶板,6080 木方,￠483.5 钢管,M12 对拉螺栓纵向间距500,与支模架水平钢管和斜撑钢管加固。深 梁侧模按墙模板进行设计。 钢管排架支撑系统: 大梁支撑系统采用φ 483.5 满堂钢管脚手架搭设,钢管排架纵距(沿 梁长方向)为600,横向间距@300~350 布置(600、1200 宽梁为300,700、 800、1000、1200、1300 宽梁为350, 以保证大梁底中线部位有支撑)。梁 底模支承在φ 483.5 钢管横楞或60100 方木横楞上,沿梁方向间