塔基拆卸的顺序1、由专业拆装队会同安全设备部门及现场施工负责人一起查看现 场,针对拆塔现场具体情况,研究各种安全技术措施,制定拆塔方案。 2、由专业拆装队安排组织拆塔小组进行拆塔,并组织拆塔小组人员熟悉《塔机使用说明书》和拆塔方案,了解拆卸顺序及安全操作要 求,检查并配齐拆塔时所需的吊装工具、索具等。 3、由项目部负责施工现场清除有碍于塔机拆除及汽车吊进场施工的模板及其它杂物。 4、由项目部负责清除塔机基础沉井内的杂物和水,以便拆除基础节及固定底座。 5、根据现场情况,在降塔到位后,由拆装队调一台汽车吊进场作最后塔机的拆除工作。 5.2塔机拆除顺序 6、将塔臂旋转至与建筑物平行处,然后将回转机构销紧,将变幅小车开至适当位置,使得塔吊上部重心落在顶升油缸梁的位置上。 7、拆支塔身与下支座连接的8根M36 的高强螺栓,此时必须将顶 横梁的挂板挂在塔身的踏板上。 8、顶升油缸,使爬升架引出口能引出一节标准节时,将一个标准节引出用滚轮固定在塔身标准节下部的联接面的4 个角上,然后卸掉 第一节与第二节标准节的8 根M36 的高强螺栓,再将油缸微动,使 第一节与第二节标准节脱离接触,然后通过引出滚轮将第一节标准节 引出塔身至爬升架的外伸框架上,将变幅小车开至引出标准节上方用 吊钩将引出的标准节吊放在地面上,第一节标准节拆除工作结束。 9、依次逐节拆除标准节,同时拆除塔身内斜撑杆、爬梯及休息平台,附着架、并吊放在地面上。 12、用汽车吊吊起塔臂,并将塔臂端部提高到适当位置时,拆去拉杆与塔顶的连接销轴,放平塔臂,拆除塔臂与上支座的连接销轴,再 吊放到地面上解体。 14、拆除平衡臂拉杆与塔顶的连接销轴及平衡臂上支座的连接销轴,再吊放到地面上。 15、用汽车吊拆除塔顶节、上下支座、回转支承、爬升架及余下的标准节、基础节、固定底座,并逐件吊放到地面上。