徐工QUY150起重履带吊拆装方案本文关键词:拆装,徐工,方案,履带吊,QUY150
徐工QUY150起重履带吊拆装方案本文简介:目录一、要点控制1二、适用范围1三、质量标准1四、起重机组装与解体14.1安装前准备14.1.1一般注意事项14.1.2场地要求14.2组装过程24.3履带架的安装24.4起桅杆和人字架34.5履带松紧调整34.6平衡重安装34.7主臂架排序44.8主臂粗拉索配置54.9腰绳配置64.10臂架的组装
徐工QUY150起重履带吊拆装方案本文内容:
目
录
一、要点控制1
二、适用范围1
三、质量标准1
四、起重机组装与解体1
4.1安装前准备1
4.1.1一般注意事项1
4.1.2场地要求1
4.2组装过程2
4.3履带架的安装2
4.4起桅杆和人字架3
4.5履带松紧调整3
4.6平衡重安装3
4.7主臂架排序4
4.8主臂粗拉索配置5
4.9腰绳配置6
4.10臂架的组装7
4.11高度限位安装8
五、安装机械及索具10
六、劳动力组织10
七、安全措施11
八、安装现场负责人11
12
徐工QUY150型履带式起重机拆装方案
一、要点控制
1、安全方面:减少高空作业、消除遗漏工序、确保设备安全;
2、质量方面:实行按工序检查、确保安装质量;
3、施工工效:缩短施工工期,减少施工工日。
二、适用范围
本工法使用于徐工QUY150型150吨履带吊安装和拆除。
三、质量标准
本工法遵循下列规程和技术标准。
1、《建筑机械技术试验规程》(JGJ34-86)。
2、《建筑机械使用技术试验规程》(JCJ33-2001)。
3、技术监督所《关于办理起重机械安全使用证》、《操作人员起重机械操作证》。
四、起重机组装与解体
由于本机体积庞大,同时又不具备长距离行驶功能,所以,本机转移场地及运输时,需进行解体,到作业场地时需组装。
4.1安装前准备
4.1.1一般注意事项
1、选择平坦、坚实和开阔的场地;
2、对照臂架排列图,检查臂架中间节排列位置是否正确;
3、严禁用链条、钢索、吊钩等直接挂、钩臂架的主弦杆、腹杆。应钩两端销孔处。
4、组装、拆卸时,严禁任何人在臂架等底下停留;
5、靠底节臂拉起臂架中间节时,最大只能连接到9米节,大于9米,对臂架会造成损坏。
4.1.2场地要求
1、安装主机的场地要求:宽度大于10m,长度大于20m,坡度