加载量从小到大逐渐增加,先按20%额定负荷加载,通过后再按50%、80%、100%额定负荷进行试运转,在各种负荷下试运转的连续运行时间不得少于8小时。 l 负载试运转时,做好如下监视和记录: 1) 观察拉紧滚筒的位置是否合适,并做必要之修正调整。 2) 观察物料是否位于胶带中央,并做必要之修正调整。 3) 漏斗、导料槽是否畅通,落料是否对中,并做必要之修正调整。 4) 用肉眼观察胶带有无损伤,运行是否平稳。 5) 胶带是否跑偏,并做必要之修正调整。 6) 驱动装置有无异常声音,检查电机、软起动、减速机高速轴温升是否正常。 7) 滚筒轴承、托辊等转动部件有无异常声音,滚筒轴承座温升是否正常。 8) 托辊、托辊架有无物料黏着或堆积,托辊有无卡死,并做必要之修正调整。 9) 各清扫器清扫效果如何,清扫器有无振动,并做必要之修正调整。 10) 导料槽的橡胶裙板是否牢固,与胶带的间隙是否合适,漏斗和导料板处有无溢料现象。并做必要之修正调整。 11) 胶带通过的全程有无间隙过小的部位。 12) 电气连锁有无误动作现象。 13) 拉紧装置的拉紧力是否合适,并做必要之修正调整。 14) 所有紧固螺栓包括顶丝是否松动,并做必要之修正调整。 15) 增加负荷量至100%,检查试运转情形,最重要的有如下几项: a.检视负荷流量是否稳定; b.检视原料是否会喷溅至输送带之外; c.检视皮带清扫器是否正常,调整之; d.检视皮带是否跑偏,调整之。 16) 做必要的测量记录如下: a.轴承温度测量; b.输送带速度测量; c.电流量测量; d.减速机温度测量; e.软起动温度测量。