古拉斯多次说到年底前上主网,按照主网前需要准备的几个步骤来看,主网时间可能提前,但是相差不多。
钱包
虽然预计这周在节点中测试钱包被项目方被放鸽子,但是前期确实在管理员中测试了,并公布说钱包现在只完成基础功能,不完美。这次放鸽子估计跟完善功能有关。
前两天pi的区块浏览器已经公布出来,打开浏览器可以看到转账信息和区块信息,可以清除的看到测试中固定的收款人和打款人,以此证明钱包正在测试。
在基本功能完成的情况下,完善钱包不需要花费多大的功夫,但是测试需要时间,测试完毕后继续完善仍需时间。小编一股差不多一个半月左右可以搞定钱包的工作。
KYC
钱包完善后,紧接着就是KYC。据项目组透露,KYC方案已经确定,并在头脑风暴里面能找到。
上千万的用户同时KYC难度确实有点大,项目组估计依然会延续以前的做法——分批KYC,假设一天认证10万,也需要四个月,同时还要留足一定时间解决KYC后续问题,随着唤醒老用户,可能KYC的时间将更长。
KYC可以逐步,开放,没有必要全部KYC后才能上主网。但是为保证生态的运行,我认为至少要保证500万用户能够通过KYC,拥有转账权限。因此关于KYC耗时,我认为差不多3个月。
生态建设
pi币的公链搭设是基础性建设,跟其他defi代币完全不是一个概念,pi币相当于建设一个市场,需要制定市场运行规则、建设硬件设施等等,商家入驻就相当于pi币的生态建设。因此,生态建设可以和KYC同步进行,两不误。
当然生态的起点决定了pi币的价值。例如在现实生活中,好点儿的商场也是需要知名品牌商家入驻,知名品牌越多,商场档次越高,反之就如同跳蚤市场,拉低整个系统价值。
关于生态建设的时间,主要还是考虑pi币的基础建设,包括节点、钱包、共识等等。
主网前准备
即使万事俱备,主网前,仍然需要开展一些具体工作,比如更新节点配置、映射用户pi币、试运行、压力测试等等,初步预计耗费一个月。
当然还有其他工作要做,比如清理刷子等,留足一个月时间差不多刚刚好。
结论
综合起来看,pi币上主网时间至少需要8个月。从现在开始计算,要等到10月才具备上主网的条件,期间万一项目方因为其他事情耽误,还会往后延。
因此,项目方年底前上主网是经过充分考虑得出的结论。