工程洽商及现场签证的定义设计变更 工程洽商 现场签证 由设计院修改并发出,只对原设计内容进行修改、完善和优 化,并以图纸或设计变更单的形式发出。 指由施工单位根据现场施工需要提出,由监理单位和建设方审核 后的工程处理方案或增减施工内容的指令 由于设计变更、工程洽商及合同中对工程量计量的有关约定而 引发的无法用图纸表示的需要到现场实测实量的工程量及人 工、机械、材料用量的确认 以图纸为前提的修改完善和优化 由设计院修改并发出,经监理及甲方设计相关人员审核确认 根据现场施工需要,由施工单位发出的工程处理方案或增减施工内容的 工程洽商 由施工单位发出,经监理及甲方现场人员审核确认,不需要设计签字; 根据工程洽商设计变更和合同中对工程量计量约定三种情况而引发; 需要走现场签证单,以现场实测实量的方式进行,并在现场经监理及甲方 认可; 工程洽商及现场签证的业务流程 如需现场核实 实施完成 施工单位提交《工程洽商单》施工单位提交《工程洽商单》 监理审核 监理审核 监理审核同意并签署意见 监理审核同意并签署意见 甲方公司内部流转审核 甲方公司内部流转审核 甲方内部签署意见同意 甲方内部签署意见同意 增加合同范围外的洽商,费用在20 万以上,需工程师签署发起招标;减少合同 范围以内的20 万元或减少超合同额20%的洽商,需工程师补充协议; 增加合同范围外的洽商,费用在20 万以上,需工程师签署发起招标;减少合同 范围以内的20 万元或减少超合同额20%的洽商,需工程师补充协议; 签署三方签字《工程洽 商》下发执行 签署三方签字《工程洽 商》下发执行 工程实施完成施工单位填写《工程反馈单》 工程实施完成施工单位填写《工程反馈单》 施工单位填写《现场签证单》 施工单位填写《现场签证单》 监理、甲方内部部门审批同意 《现场签证单》 监理、甲方内部部门审批同意 《现场签证单》 监理及甲方审批同意《工程 反馈单》 监理及甲方审批同意《工程 反馈单》 合同结算 合同结算 合同对工程量计量的约定(例如平整场 地);设计变更需要; 工程洽商流程及要求 发起条件: 工作事项描述 流程要求说明 措施 施工单位 填写洽商单,并交监理进行审批 监理 监理单位 甲方现场工程师 如有设计人员 如有相关工程师 对技术方案进行审核和评判 甲方成本人员 项目领导 审核洽商及各部门意见,签署此洽商实施意见; 甲方现场工程师 汇总整理各部门、领导意见,完善洽商内容。 纸质版洽商三方签字 资料员 下方各存档方 纸质版洽商 施工单位 监理单位 监理单位 甲方现场工程师 对监理意见签署意见 对监理意见签署意见 资料员 资料员 流程人员及流转顺 工作日要求(及时性) 填写内容要求 (规范性要求) 规范性模版,可以增项,但不能删减 下一步流转人 洽商实施前14天,提出申请办理工程洽 一、必写内容:1、具体工作内容及合同名称、对应施工图版号、 节点图、方案、依据的图集、图纸 2、能够用图纸表达的尽量使用图纸表达,并在上 报时附图 二、不能写的内容:工程量、金额 提供纸质版及电子版洽商 ,一同交给监理单位,不 需要设计及监理签字 1、培训 2、給试用期 济制裁;收到洽商后2个工作 日内审批完成 1、分析洽商发生原因; 2、按照规范性要求在纸质版《监理单位审批 意见单》上签署意见 必写内容: 1、发生洽商的原因(是否属于合同内范围); 2、界定责任方及责任方费用分摊的比例; 3、是否符合规范;是否有强规; 4、技术方案的审核意见。 甲方现场工程 监理单位提交纸质版《监理单位审批意见流转单》 、纸质版洽商单、电子版 洽商 1、培训 2、給试用期 济制裁;在2个工作日内发 起EIP流转并完成审 1、收到纸质版洽商当天给成本部门相关人员进行费用估算; 2、起草并发起EIP洽商流转,设置审批流及各 个审批人员; 3、按照填写内容要求签署审核意见; 4、涉及第三方责任的,同时发起第三方减项 洽商,否则,不得向下流转审批; 5、在2个工作日内完成上述工作; 洽商流转理由上必写内容: 1、发生洽商的原因(是否属合同内范围); 2、界定责任方及责任方费用分摊的比例; 3、是否符合规范;是否有强规; 4、技术方案的审核,给出审核意见,是否有优化 替代方案; 5、是否有现场签证的发生(对已完工程量有拆改 6、其他:其他需要继续补充的说明。