常用的成本估算方法有哪些?
(1) 类比估算法。
它是一种专家判断,又称“自上而下估算法”。是指利用过去类似项目的实际成本作为当前项目成本估算的基础。
此种方法在以下情况中最为可靠:与以往项目的实质相似,而不只是表面的相似,并且进行估算的个人或集体具有所需的专业知识。
优点:简单易行,花费小
缺点:准确性差。
(2) 资源单价法。
估算单价的个人和准备资源的小组必须清楚了解资源的单价,然后对项目活动进行估计。
(3) 自下而上的成本估算。
又称工料清单法。是指估算单个工作包或细节最详细的活动的成本,然后将这些详细成本汇总到更高层级,以便于报告和跟踪目的。
自下而上估算方法的费用和精确度取决于单个活动或工作包的大小和复杂度,较小的活动在提高估算精度的同时将增加费用。项目管理团队必须在精确性和费用间做权衡。
优点:准确性高
缺点:成本高