一、爬架安装前的策划及技术参数
(一)爬升式脚手架安装前的策划
1、平面设计
平面设计主要反映导轨式爬架平面整体布局、预埋点位置以及爬架内立杆离墙距离。
架体的机位平面布置图
2、立面设计
架体高度及内立杆离墙距离可随施工需要确定,架体一般中心宽度为0.9米,架体步距1.8米。
本工程1#、2#公寓楼架体均拟定从2层开始组装折叠式升降脚手架,均防护至女儿墙,如图右所示。
架体的基本情况
采用15m高的折叠式升降脚手架,共布置了6层走道板,走道板步距从下到上分别为3.2m、3.1m、2.1m、2.3m、2.0m,剩余的2.25m作为防护高度 立面图详见右图。
3、架体密封设计
4、预埋设计
预留孔的安装及注意事项
当梁板准备浇筑混凝土前,按照机位平面图、立面图,使用内孔35-40mm壁厚大于2mm的PVC塑料管,管两端用宽胶布封住,以防止混凝土浇灌时进入管内而堵塞预埋孔。
应保证与各层预留孔的垂直度。
预留孔必须垂直于结构外表面。
留孔左右位移误差应小于20mm,当大于20mm时,需要重新校核定位并重新钻孔。
5、架体与结构的附着设计
架体与结构的附着
右图粗线部分即存在250mm线条位置,架体的附着使用50mm+200mm的加高件进行附着(详图1、图2)。细线部分即无线条位置架体附着使用50mm加高件进行附着(详图3、图4)。
架体与结构的其他附着方式
住宅楼经常遇到奇偶层复式阳台,此类结构架体附着需要使用多节立柱进行叠加,导座附着于立柱上,立柱通过可调斜拉杆拉结于结构上。
复式阳台水平范围内,需要在每层走道板上600mm、1200mm高度,用钢丝绳或者矩形方管安装扶手。
由于结构特点,部分机位不得不附着于挑板上,需要结合挑板的混凝土强度、配筋进行计算,无法满足要求则需要通过斜拉杆进行卸荷,将荷载传递给内部框架梁或其他构件
由于结构特点,部分机位不得不将特制预埋螺杆预埋于混凝土内一同浇筑(多出现在转角或其他混凝土墙柱厚度较大位置)
对于结构线条尺寸50mm-800mm的位置,需要通过加高件将架体垫出相同尺寸以便导轨正常通过。部分项目在靠近封顶楼层的较大变化外凸线条,也可与总包协商采取预留洞口方式让导轨通过。
凸窗位置上反部分二次浇筑时,可改用专用600mm的加高通用件进行附着。
为了解决立面上某几层线条较大(大于800mm)的情况,看使用加长三角铁件附着于楼板上并斜拉卸荷的方式进行附着。
6、操作平台搭设计
操作平台搭设
在爬架安装前必须搭设操作平台,操作平台搭设示意图(见图四)。根据建筑物具体情况,先将脚手架搭至标准层底层,安装操作平台位于楼面下800mm左右,平台上铺设脚手板,平台内侧距墙200mm,平台宽度在1500 mm以上。搭设时注意平台必须能承受2KN/m2荷载。
7、塔吊、电梯附墙处设计
塔吊及其附臂位置
升降脚手架架体过塔吊附臂时,采用3m翻板式脚手板。待架体过附臂时,拆掉防护网,拧掉固定螺栓,翻起脚手板。过附臂后放下脚手板,固定好脚手板,安装防护网。每提升一层通过塔吊附臂时,重复以上过程。
由于架体为定型设计,故塔吊附臂需要严格按照双方协商如图所示进行布设。
一般情况下,吊桥翻板需要设置在待建层下一层以下的全部走道板,如右图需要从下至上设置4道
若架体需要下降,则从下至上所有走道板均要设置。
8、爬架吊点布置处设计
吊点布置说明
9、卸料平台处设计
卸料平台
本工程1#、2#公寓楼每栋楼设置一个自爬下撑式卸料平台,位置如右图所示。额定荷载1500kg,为确保施工安全,限定使用荷载不大于800kg。由于架体均从2层开始组装,故卸料平台需要从第3层开始使用。
卸料平台一般位于架体最下步走道板位置,开始使用位置一般较架体使用位置高上一层,例如架体从4层楼面开始组装使用,则卸料平台需要在5层才能开始使用。
料台左右两侧面需要使用800mm网片进行封闭。
卸料平台的提升及附墙与架体相同,可与架体分别独立提升。
待架体防护至封顶,底部卸料平台随着平台上部架体的拆除而提升至顶层。
卸料平台两侧使用800mm网片进行侧面防护。
卸料平台先于地面组装完成后经过验收合格方可吊装,吊装前务必把所有零部件连接好,并保证其成为一个刚性的整体。
10、施工电梯处设计
施工电梯(始终在下方)
若施工电梯始终在架体下方,则只需注意封顶之后,电梯需要上升至顶层。
施工电梯(一个轿厢进入)
若电梯设置位置在转角或者其他导致两侧跨度过大,电梯中央必须设置一个机位时,则仅能选择一侧轿厢进入架体。
施工电梯(两个轿厢进入)
若电梯设置位置在较规整平直段,在满足机位跨度要求下中间不需布置机位,则可两轿厢同时进入架体。
施工电梯(断开)
若架体既要上升又要下降,则施工电梯位置架体沿轿厢两侧预留200mm后断开,并使用网片进行断开侧面的防护。
11、爬架楼梯处设计
楼梯
楼梯设置需考虑:
①楼梯数量:原则上一栋楼设置两个楼梯,需要增加楼梯需在招标文件体现
②楼梯的每跑的设置
③楼梯与机位之间必须保留至少600mm距离,以便通过。
右图楼梯两侧离机位过近,给通行造成了极大不便。
(二)爬升式脚手架的技术参数
主要技术参数表
二、爬架的组装及提升
(一)、爬升式脚手架的组装
安装流程:
将架子搭至标准层,搭设安装平台、摆放提升滑轮组件
安装第一根导轨,组装第一步竖向框架和水平桁架
根据施工进度安装导轨、搭设架体
铺设操作层脚手板,架体外侧用密目安全网封闭
安装斜拉钢丝绳、提升挂座,挂电动葫芦并预紧
检查验收,进行第一次提升
在提升滑轮组件下方扣搭吊篮
进行升(降)循环
1、安装进度计划
安装进度计划
根椐主体外墙工程进度确定其具体吊(组)装时间,并保证折叠式升降脚手架高出施工作业面至少1.2米,组装时需要人工15人左右。
2、爬升辅助平台的搭设
辅助平台的搭设
辅助平台水平度控制10-30mm,内立杆内缘离墙﹤200mm,外侧立柱离墙>1200mm,外侧搭设单排防护高度1500mm。首层走道板安装后,间隔5~6米距离分别用2根钢管上下扣紧夹住走道板,加固走道板。
案例工程1#、2#公寓楼均为2层开始组装,故在2层(1层顶板)位置搭设辅助平台
3、爬升式脚手架的组装
升降脚手架的安装
走道板连接:将两片走道板外侧用连接钢板连接,内侧用螺栓对接连接在一起,然后按平面布置图的布置尺寸把走道板与建筑结构物平行摆放,并用加固扣件把走道板水平固定。
走道板之间使用三颗M16X100螺栓连接,外侧用4颗M16X80螺栓连接
安装立杆、水平桁架:按照平面布置图的布置尺寸放置竖向立杆,用M16×100六角头螺栓加垫圈、螺母与走道板连接,水平方向用水平桁架进行固定。水平桁架与立杆之间用M16X120螺栓,水平桁架与水平桁架之间用M16X100螺栓进行连接。
安装第二步走道板、网框连接件、网片:组装好所有竖向立杆后,开始组装第二步走道板,其高度见立面图,一般首两层为一个标准层高。竖向立杆每1.5m高范围安装两个网框固定件,网框固定件用M16螺栓固定,和网片使用插销连接。
安装固定导轨、导向座:先检测预埋孔位置正确后,将导向座套入导轨,将M30全螺纹螺栓连接导向座固定到建筑结构上,螺栓两端各加100x100垫片1个,螺母2个。
安装配电线路:由于电动葫芦安装在折叠式升降脚手架底部,故配电线路按实际要求可铺设在第二层脚手板下部,配电线路为加工定制的带定型插头插座的定型电缆对口插接,每一种型号规格的定型电缆有不同孔眼的插头插座,从制作上就扗绝了接错线的隐患。
智能提升系统由重力传感器、智能分机箱及由倒挂电动葫芦和上、下吊挂件、倒链装置组成,通过上吊挂件固定在建筑结构上,形成独立的提升体系,如下图所示。
智能提升系统由重力传感器、智能分机箱及由倒挂电动葫芦和上、下吊挂件、倒链装置组成,通过上吊挂件固定在建筑结构上,形成独立的提升体系,如下图所示。
附墙固定导向座(又名转轮式防坠器)简介
附墙固定导向座(转轮式防坠器)装置是一种用于高层施工升降平台、升降脚手架、升降机等高空坠落的转轮式防坠装置。高层施工升降平台缓慢提升和缓慢下降时,导轨上的防坠杆与导座上的防坠转轮啮合传动。当升降高层施工升降平台架体在升降过程中突然下坠时,转动速度突然加快,滑键的上下往复运动被破坏,防坠转轮上的外齿卡住导轨上与其啮合传动的防坠杆,防止高层施工升降平台继续坠落,从而起到防止架体坠落的作用。
(二)爬升式脚手架的提升
1、爬架提升流程
爬架提升流程
2、爬架提升注意事项
爬升式脚手架的提升
注意:
提升前需按“折叠式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表”的要求检查确认,并经总包、监理单位相关负责人签字盖章后方可升降;
当有5级以上大风、大雾和下雨等天气时,不得进行折叠式升降脚手架的升降工作;
当遭遇台风等极端恶劣天气时,需要另外采取措施(拉结、下降、拆除网片)。
3、爬架的提升每层的操作时间
爬升式脚手架的提升
折叠式升降脚手架的提升以满足施工进度要求为准,每栋楼提升
一层的操作时间为 1 个工作日,劳动力安排 4~6 人
三、爬升式脚手架的拆除
爬升式脚手架的拆除
主体封顶后15天拆除
1、清除折叠式升降脚手架上杂物及地面障碍物。
2、将折叠式升降脚手架内的所有提升装置拆除,并吊至地面分名别类的码放整齐。注意提升设备及控制设备等拆除、吊离时必须有保护措施,以免造成损坏。
3、将吊装用钢丝绳(或尼龙带)钩挂牢在分组处的架体单元走道板与外立杆对接位置、导轨位置、内立杆与走道板对接位置,塔吊稍往上提将其张紧,如下图所示
4、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的水平桁架之间连接拆除
5、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板之间的螺栓拆除
6、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板边夹板的螺栓拆除,拆除时操作人员必须严格按照施工安全要求系好安全带。
7、拆除横跨吊装架体与非吊装架体之间的防护网
8、拆除附墙固定导向座与建筑结构之间的穿墙螺杆,在上下方各装一个防止固定导向座滑动的扣件。
9、清理架体上所有拆下的连接固件及建筑垃圾,避免吊装时高空坠物。
10、指挥塔吊将该架体单元慢慢往上吊,待与其它走道板脱离后再吊放至地面平放。
11、地面操作人员将塔吊吊环拆除,并将架体单元上四根立杆拆除,准备用到下次吊装,地面操作人员将架体单元所有走道板及封网等配件全部拆散并按类分别叠放到指定位置,以便打包运输。
12、 重复以上步骤,依次将折叠式升降脚手架的单元拆除、吊离和拆散。
四、与现场其他工艺的配合
与铝模之间的配合
1、18m以下的架子(含18m)第一、二、三步走道板均为齐平楼层,即前两个步距为层高如右图,故前两层施工时,需要铝模使用马蹬或其他方法辅助施工。若再增加一步走道板,则可均为1.8m-2.0m步距,但仅为前两层增加一步走道板,材料的增加、人工的增加、重量变大后机位相应的增加,导致成本增加。
2、及时拆模:在施工过程中,总承包每浇筑一次混凝土,需要协调铝模(木工)班组在第二天对爬架的附着点进行侧面模板拆模工作,以方便我方及时安装附墙导向座进行架体提升,确保工程进度。
3、铝模的K板常与我方架体的附着点冲突。
①剪力墙位置:剪力墙位置由于K板的存在,需要将导座安装位置下移至K板下方,并至少使用50mm加高件以便导座的下灌。
4、在架体提升过程中,不得有其他班组的人员在架体上施工。架体上不能堆放钢筯、木方、钢管、扣件、各种埋件、水电管等易滑落建筑材料。
5、木工的支模体系不能利用外爬架做为受力点对模板进行加固。