2、【参考答案】 1.错误之处:没有清除地表的种植土,直接在农田原状土上填土;压实度控制标准按93%控制。 2.不允许。 农田地表土是腐殖土(含有植物根系),有机物含量过高(或超过10%)。 3.不合理。 理由:石灰粉煤灰砂砾基层每层最大压实厚度为20cm,应分成二层摊铺、碾压。 4.及时摊铺、及时碾压;下雨时立即停止施工;雨后若下层潮湿,采取措施使其干燥后再摊 铺上层。 3、【参考答案】 1.支架安全专项施工方案应补充刚度(挠度)验算。 理由:门洞贝雷梁(桁架)和分配梁的最大挠度应小于规范容许值,以保证支承于门洞上部 满堂式碗扣支架的稳定性。 2.支架试验:对支架基础和支架进行预压试验。 支架预压试验的主要目的: (1)消除压实的地基及支架结构在施工荷栽作用下的非弹性变形,检验地基承栽力是否满足 施工荷载要求,防止由于地基不均匀沉降导致箱梁混凝土产生裂缝。 (2)为支架和模板的预留预拱度调整提供技术依据。 3.通航孔两边应加设护栏、防撞设施、夜间警示灯、反光警示标志、张挂安全网。 4.混凝土裂缝的控制措施还应补充如下: (1)采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热; (2)尽可能降低水泥用量; (3)严格控制骨料的级配及其含泥量; (4)选用合适的外加剂,改善混凝土的性能; (5)控制混凝土坍落度; (6)控制混凝土的内外温差。 5.项目部的安全技术交底方式不正确。 正确做法:开工前技术负责人和施工员现场的安全技术交底应采取书面方式,双方应签字并 归档留存。