电梯进场以大楼封顶断水、外墙塔吊未拆时为宜,此时属大楼主体完工,土建收口阶段,电梯进场安装,主机等大型部件可以利用塔吊吊装到楼顶。
土建标高、墩子浇注、厅门收口等大量有需要土建部门配合协作的工作,此时进场,土建方人员不杂乱、有专人配合,工地也好管理,方便施工。
扩展资料: