良渚新城小洋坝农居点二期项目
目录
(一)工程概况及编制依据、施工标准 1
(二)工程目标及网络计划部署原则 2
(三)安装组各岗位职责及项目管理机构 3
(四)劳动力计划安排表 4
(五)铝合金门窗加工制作方法和技术保证措施 5
(六)门窗安装施工方案及技术措施 8
(七)冬季和雨季施工方案 10
(八)工程质量保证措施 13
(九)安全、消防、保卫、文明施工措施 16
(十)风险分析、防范预案、紧急处置措施 25
(十一)原材料、安装成品保护措施 27
(一)工程概况及编制依据、施工标准
一、工程概况
1、工程名称:良渚新城小洋坝农居点二期项目
2、建设单位:杭州良渚文化城集团有限公司
3、设计单位:浙江蓝绿双城建筑设计有限公司
4、施工单位:浙江新盛建设集团有限公司
5、监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司
6、工程内容:铝合金门窗的施工
7、工期要求:以土建单位总体进度安排为准
9、质量要求:按国家标准、行业标准及地方行政法规要求
二、编制依据及施工主要引用标准
1、《铝合金门窗》 GB/T8478-2008
2、《浙江省建筑标准图集》 99浙J7
3、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 GB/T8484-2008
4、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》
GB/T7106-2008
5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50210-2019
6、《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411-2019
7、《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2015
8、浙江省《建筑门窗应用技术规程》 DB33/T 1064-2009
9、《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001
(二)工程目标及网络计划部署原则
一、施工平面布置说明
1、施工平面布置原则
施工总平面布置合理与否,将直接关系到施工进度和安全文明施工管理水平的高低,为保证施工顺利进行,具体施工平面布置原则如下:
(1)、在满足施工条件下,尽量节约施工用地。
(2)、满足施工需要和文明施工前提下,尽可能减少临时设施的投资。
(3)、在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,最大限度地减少场内运输,特别是减少场内二次搬运。
(4)、负责施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。
二、施工平面管理
1、平面管理原则
1)平面管理总原则
根据施工总平面设计及各分阶段的布置,以充分保障阶段性的重点施工、保证进度计划的顺利实施,在工程施工前,制定详细的材料堆放、运输计划,以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时制定以上计划的具体实施方案,严格依照执行标准、奖罚条例,实施施工平面科学、文明的管理。
2)平面管理计划的确定
施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划。在工程进度网络计划的基础上形成材料、机械、劳动力的进退场,垂直运输、安装网络计划、以确保工程进度,充分均衡的利用平面为目标,制定出合乎实际情况的平面管理实施计划。同时将该计划输入电脑,实行动态调控管理。
2、平面管理办法
施工平面管理由门窗安装负责人负责,由安装现场施工员、安装组班长、材料负责人实施。
1)材料堆放场地
进场产品必须分类、分规格堆放,并作好标识。
现场产品保管,将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。
材料堆放场地设置得力的消防设施,消防设施齐全有效,所有施工人员均会正确使用消防器材。
场地硬化、平整无积水,并作好明沟排水排污措施。
三、施工进度网络计划
工程目标
1.质量目标:按国家标准、行业标准及地方行政法规要求
2.工期目标:确保工程工期配合土建施工进度
3.安全目标:确保不发生大小安全事故
4.消防目标:不发生大小火灾事故
5.文明施工、场容、环保目标:按双标化文明施工的要求进行施工
网络计划部署原则
为了使整体工程按计划有序推进,要充分做好各个施工阶段和各工序、各方面、各环节上的准备工作,使整体工程建设空间占满,时间上体现均衡、连续有节奏。
1、门窗安装负责人认真贯彻施工合同的全部内容,严格按照对业务的工期、质量、安全等各方面的承诺组织施工。施工过程始终围绕质量第一的宗旨组织施工。
2、切实做好开工前各项施工准备工作,重点抓好建筑外轮廓测量定位,并反馈给门窗设计部,便于校正图纸尺寸。调整材料进场计划,调整劳动力进场计划及现场等施工各个环节的准备工作。
3、围绕施工进度网络计划,根据各施工阶段的具体内容,各职能部门落实好相应责任,各班组协调好各方面关系,重点抓好方案设计与施工图设计,生产加工与现场安装两个转换阶段的各项准备工作,保证施工按计划有序进行。
施工进度网络计划图

施工内容2020、92020、102020、112020.122021.12021.32021.4
门窗外框安装
门窗卫生清理
门窗内扇安装
门窗五金件安装、调整

(三)安装组各岗位职责及项目管理机构
为了确保工程质量在规定工期情况下保证本工程质量通过质检部门的检测,并树立企业信誉,针对良渚新城小洋坝农居点二期铝合金门窗工程,我们决定从公司各部门抽调优秀、有工作经验的管理人员成立门窗项目施工项目部。项目部的各级人员配备齐全,实行门窗负责人负责制,采取逐级负责,层层把关,责任明确到人、到部门,做到有计划、有落实、有检查、见效果。
一、项目部正常运行的保证措施
(1)、由门窗负责人直接主管,配备公司优秀的门窗技术员、质检员、安全员。安装队伍是曾经在具有多年安装经验的安装队伍。
(2)、为确保工程施工顺利进行,完成合同条件所规定的内容,项目部建立了一套有效的各项规章管理制度,如施工质量管理、安全管理、进度计划管理、材料管理、文明施工管理、消防保卫管理等 。
(3)、实行岗位考核制度。按各岗位职责和管理人员的岗位责任制,每周定期进行一次考核,每月定期进行一次评比,对不胜任工作岗位的人员及时进行调换。对工作好的人实行激励机制、奖优罚劣。
(4)、保持信息渠道畅通。利用公司统一的工程报表,及时的跟公司加工制作厂保持紧密联系。
(5)、建立例会制度和请示汇报制度。如每天的施工安排、质量、安全碰头会、每周的工作总结会、每月检查评比等,确保工作能够统一实施。
二、项目部各岗位职责
(1)、门窗负责人
1、选配管理成员,明确各成员的职责分工,定期考核。
2、落实门窗组人员质量责任,对完成项目的质量目标负责。
3、确认本工程安装特殊工序、关键工序,确定质量管理点。
4、保证本项目管理体系有效运转,随时监督和检查。
5、主持编制项目施工组织设计实施细则,成品保护等措施。
6、参加每周土建、监理、业主工地协调会,解决实际问题。
7、配合土建、监理、业主做好各方面管理工作。
(2)、现场施工员职责
1、审核施工图纸,研究施工工艺,参加设计交底,提出施工组织的意见和建议。
2、严格按图纸和工艺标准,科学合理地组织施工,保证工期的落实。
3、负责对施工操作人员进行技术、安全的文字交底,并在施工中进行监督。组织操作人员对产品进行自检和互检。
4、承担项目工程质量指标责任,组织分部分项的交接检查工作,并做好记录,及时发现问题与隐患,提出解决措施,监督落实。
5、填写施工日志,执行技术规范。积累施工技术资料。
6、严格执行关键工序和特殊工序的作业指导书。
7、负责对专检人员提出的不合格品按照整改方案进行返修或返工。
8、认真做好设计技术变更洽商工作。
(四)劳动力计划安排表
(1)、施工安装队安装职工的素质直接影响到工程的质量、进度及安全,各安装组认真挑选素质高、专业技术水平高的安装职工。
(2)、作业职工的来源
由门窗组从公司各施工队负责挑选优秀的作业技术工人,有从事门窗安装的经历、技术水平高、劳动态度积极、业务熟练、身体素质好的职工,再针对该工程项目具体情况进行专项培训后,保证队伍的整体素质。
(3)、合理安排作业人数
根据工程量、工期以及工程质量的要求,合理安排施工人员进退场,形成合理的劳动力高峰配置。
(4)劳动力计划安排表:

日期安排人数实施内容
2020年9月-2020年11月30人铝合金门窗外框安装
2020年12月-2021年1月20人铝合金门窗卫生清理
2021年1月-2021年4月30人铝合金门窗内扇安装
2021年1月-2021年4月15人铝合金门窗调整、五金件安装

(五)铝合金门窗加工制作方法和技术保证措施
一、铝合金门窗的加工
铝合金门窗框拼角时先用橡皮锤把窗角校正位置,达到质量标准后再用不锈钢自攻丝连接,连接位置采用密封片进行密封,使接口保持整齐及不透风雨。
二、铝合金门窗加工工艺流程
在铝合金门窗加工过程中,严格按照国家标准GB/T8478-2008、GB/T8479-2008进行制作加工,首先技术部绘制加工工艺图→下料→型材切割精度检查→附件安装→装密封胶条→附件装配检测→组装→装配缝隙及角度检测→包装→出厂前检验。
每完成一道工序,根据工艺卡片必须严格检验达到合格品,不是合格品的按报废处理。
铝合金门窗加工工序如下:编制材料计划—材料、辅件订货—材料交货、检查、验收—加工图绘制—编制加工作业—加工技术交底—生产车间—下料加工—组装—检验、清理—包装
三、生产加工阶段质量检验步骤
1、制作过程中制作人员在工序完成后应认真自检,自检合格后,填写《铝合金门窗质量检查表》向质检员报验。
2、质检员按检验规程对报验内容进行专检,并填写《铝合金门窗工程检验批质量验收记录表》。
四、生产加工阶段产品质量保护措施
生产加工阶段即是铝合金门窗构件的生产加工过程,此过程存在的成品保护问题主要是铝合金框料表面保护层及变形的控制保护,玻璃表面划痕、清洁以及保护膜的控制保护。
1、质量控制方法如下:
1)、铝型材窗框加工、存放所需台架等设备上均须垫地毯、木方或胶垫等软质物,防止铝型材框料磕碰划伤;铝型材、窗框周转车、工位器具等,凡与型材接触部位均以胶垫防护,不允许型材与钢质构件或其他硬质物品直接接触;铝型材、窗框周转车的下部及侧面均垫软质物,如:木制品,塑胶保护垫块等;玻璃周转用玻璃架,玻璃架上采取垫胶垫等防护措施,玻璃板块的表面确保无划伤,达到国家优质品标准;玻璃加工平台需平整,并垫以毛毡等软质物,避免出现加工过程玻璃遭到破坏,造成无谓的损失。
2)、在加工过程中,生产部门应加强日常管理,严格按设计和工艺守则执行,严格按计划采取有效的控制措施,按工艺技术的要求进行加工检验,执行“三检”制度,在不能满足设计和工艺守则要求时,不能盲目组织生产,做到不合格材料不加工,不是合格品不出厂。
3)、设备维护人员要定期对计量工具进行送检,严禁超期使用,严禁使用在使用期内有问题的计量工具;设备部门的质量控制、维护、保养按公司规定的《生产设备控制程序》、《生产设备维护与维护程序》执行。
4)、工艺设备在使用中发现问题,设备管理人员负责现场技术处理,对于影响产品生产的设备,必须停用并及时返修;对于返修后的工艺设备,再加工时,应重新做首件三检,达到合格品后方可进行批量生产。
5)、操作者在领料时负责检查材料型号及材料的质量,对质量不合格的原材料有权拒绝领用。
6)、工序加工中操作者进行首件自检,班长或班长指派他人负责操作者自检合格后的互检、自检、互检合格后,操作者进行首件报验,检验员进行首件的专检及进行首检标识。工序加工过程中,检验员还要进行巡回抽检并作抽检标识。每批抽检率为20%,且每批数量不少于十件;检查过程中发现不是合格品,检验员应按公司规定的《不合格品控制程序》进行处理。质保部门根据不合格品情况,决定该工序是否继续进行或者采取某种纠正措施后继续进行。
7)、对于某些特殊复杂形状的加工件,设计部门在给出加工件设计图纸的同时,还应给出检验样品与极限样品的设计图纸。检验人员用检验样品对加工件进行检验,并定期用极限样品检查检验样品。设计部门也可在设计图中规定其他检验工具和检验方法及检验精度。
2、工厂内生产加工的质量控制包括两部分内容,一是对生产过程中的每道工序进行控制,控制加工质量;二是对生产过程中的检验工作进行控制,控制检验质量;对两者进行有效控制就能有效地保证产品质量。
1)、工厂内生产加工的质量保证措施:严格按照生产加工操作程序办事,坚决执行公司的生产加工制度。生产部门要对生产过程中的每道工序、每个环节进行严格控制,要求操作者按图纸、按工艺卡、按程序加工,确保产品质量,同时要文明作业、安全生产,确保人身安全。
2)、质检部门要对生产过程中的质检工作进行全面检查和控制,做到首检及时、抽检适时、全检不误时,并严格执行三检制,杜绝不是合格品的出现。严肃计划的指令性,分工明确、责任到人,消除怠工、窝工的现象,在确保质量的前提下,保证生产进度。
3)、铝合金门窗所有组件在下料组装时应去除毛刺,不允许留有锐角,所有铝合金门窗的品种、规格、开启及安装位置应符合设计要求。
五、成品包装阶段保护措施
成品包装阶段主要是指材料加工完毕后所进行的成品保护措施,此阶段采取的措施将是运输阶段保证材料完好的基础,所以必须予以重视。
1、包装工人按公司技术规程规定的方法和要求对产品进行包装,所有程序须要符合ISO9001:2000文件规定,做好各种登记手续,做到经过流水线的产品个个有记录,有质量检测报告,确保质量优良和数量要求;不同规格、尺寸、型号的型材不能包装在一起,分类包装,分别登记。
2、包装应严密、牢固,避免周转运输中散包,型材在包装前将表面及腔内铝屑及毛刺刮净,防止划伤,产品包装搬运过程避免装饰面磕碰、划伤。
3、铝型材包装时要贴一层保护胶带,包装人员在包装过程中发现型材变形、装饰面划伤等产品质量问题,应通知检验人员,不是合格品严禁包装。
4、包装完成后,严格按注意事项正规装、卸车,如不能立即装车发送现场,要放在指定地点,摆放整齐。
六、加工制作质量等级评定
1.质量分级
加工制作质量等级分为优等品、合格品、废品三个等级。
2.检验方法
1)除弯弧型材半径进行全检外,其余产品及项目均进行抽检。
2)若产品数量不超过10件,则该批产品全检。
3)每批产品抽检率为20%,且每次抽检数量不少于10件。
3.质量等级评定
1)抽检产品中优等品达100%,则该批产品为优等品。
2)抽检中有不是优等品的,则需另行加倍抽检。加倍抽检优等品达100%,则该批产品达到要求。
3)抽检中如不是合格品的则全部作废品处理。
七、铝合金门窗的质量检查和控制
1、门窗框槽口宽度、高度≤2000mm,其施工误差控制在±1.0mm,门窗框槽口宽度、高度>2000mm,其施工误差控制在±1.5mm;
2、门窗框槽口对角线尺寸≤3000mm,其施工误差控制在±1.5mm,门窗框槽口对角线尺寸>3000mm,其施工误差控制在±2.5mm;
3、窗框槽口对边尺寸≤2000mm,其施工误差控制在≤1.5mm,门窗框槽口对角线尺寸>2000mm,其施工误差控制在≤2.5mm;窗框、扇各相邻构件装配间隙应≤0.5mm,同一水平高低差≤0.3mm;
4、窗框、扇配合严密、间隙均匀。其扇与框的高度允许偏差±0.5mm。
5、窗表面不应有明显的伤痕,门窗上相邻构件着色表现不应有明显的色差,装配连接处不应有外溢的胶粘剂。
6、开启性能:开闭力不应大于50N。
铝合金门窗允许偏差(检查验收标准)

项次项目允许偏差mm检验方法
1门窗框两对角线长度差≤2000mm>2000mm1.01.5用钢卷尺检查量里角
2窗框槽口对边尺寸之差≤2000mm>2000mm≤1.5≤2.5用钢卷尺检查量里角
3窗框槽口对角线尺寸之差≤3000mm>3000mm≤1.5≤2.5用钢卷尺检查量里角
4平开窗窗扇与框搭接宽度差0.5用深度尺或卡尺检查
5同樘门窗相邻扇的横端角高度差0.3用拉线和卡尺、水平尺检查
6门窗框(含拼樘料)正侧面垂直度0.3用水平仪及托线板检查
7门窗框(含拼樘料)水平度0.3用水平尺和塞尺检查
8门窗横框标高1.0用钢板尺检查与基准线比较
9双层门窗内、外框、挺(含拼樘料)中心距1.0用钢板尺检查

八、门窗的包装、运输、存放:
所有门窗经过加工厂内检验,贴上合格证并出具合格证书、使用说明书方能包装运输到工地。
1、用对门窗表面无腐蚀作用的粘贴胶带对门窗框的装饰面及安装时暴露面进行粘贴保护,以免运输过程中或安装过程中及安装后划伤铝材表面;
2、汽车运输,用麻绳等非金属材料捆扎结实,严禁松动运输,搬运装卸门窗时“小心轻放”应轻抬、轻放、严禁将工具穿入框、扇内抬、扛;严禁撬、甩、丢、摔等动作。运输过程中保持清洁并有防雨措施;
3、门窗存放的库房应清洁、通风、干燥,底部应用方枕木垫平,离地不小于100mm的间距,门窗应斜向竖立排放,防止倾倒;严禁酸、碱、盐类物质接触。
(六)门窗安装施工方案及技术措施
1、施工段划分及施工程序
本工程门窗要求采用后装法安装施工工艺进行安装。
门窗安装施工工艺流程:
洞口验收→确认粉刷完成洞口尺寸→窗框安装→安装固定→打发泡剂→清理窗框→打外墙胶→安装固定玻璃→扇安装→五金件安装、调试→清洁整理→检查验收。
2、施工准备工作
复核窗洞口与铝合金门窗尺寸
(1)铝合金门窗和墙体连接直接影响到门窗在风压和各种荷载作用下的稳定和牢固程度,同时也是门窗整体质量的重点部分。土建单位应尽量保证图纸门窗规格尺寸相同的实际洞口尺寸保持一致,以便于我方门窗规格统一。
(2)土建施工方在门窗洞口粉刷完成后,由监理单位组织我方、土建方对门窗洞口进行复核,复核结果形成书面资料。
(3)、门窗外框进出线以内墙粉刷面为基准,推拉窗为70mm,平开窗为90mm,不得有乱尺寸出现。门窗外框安装高度控制以总包水平线为准,确保窗台高度在900㎜以上。
(4)、门窗外框与洞口连接方式:全部采用铁片安装
(5)、窗框固定应注意
a、窗框固定后,在填缝前经过平整、垂直度等安装质量检查后,将框四周清扫干净,再用发泡剂填充。填缝时应对外框进行保护,发泡剂不得外溢。
b、打外墙胶时,应确保胶和墙体连接密实和不渗漏。施工打密封胶应在基层干净并干燥后实施。
c、窗框安装完毕后应及时请监理验收,并办好隐蔽工程验收手续。
(6)、墙面密封胶施工
a、施工完后,随即用湿润的刮刀将表面压平抹平。(除去内部气泡及多余的填缝胶,使表面美观)。
b、尽量避免雨天多湿时期施工处残留水份时施工。
c、预留缝槽,要先清洗干净,不可有水分、污物痕迹。
d、注意不要沾污铝材表面,可用美纹纸防护四边力求美观。
(7)、玻璃嵌缝
a、每块玻璃下垫两只弹性橡胶垫块,置于距端1/4玻璃宽度处,禁止塑料型材与玻璃直接接触。
b、装玻璃使用玻璃压条时,须嵌紧且接头密合,使用硅胶时介于塑料型材与玻璃间硅胶各有6mm以上的接触面,且接触良好,以防止进水。
c、玻璃镶嵌高空作业时注意安全。
(8)、门窗扇安装
a、对门窗扇玻璃胶及五金、配件检查,不合格产品严禁安装。
b、在门窗扇安装前必须将框内槽清洗干净,为防止渗漏。
(9)、完工清洁
在竣工验收前,应对产品进行清洁,使之达到验收规范要求。
(10)、上墙技术要求
(1)、门、窗框(含拼接料)正、侧面的垂直度偏差每米不大于2mm。
(2)、门、窗框(含拼接料)的水平度偏差每米不大于1.5mm。
(3)、门、窗框的横框的标高于基线比较偏差不大于2mm。
(4)、带形窗在同一设计立面内,相邻框在同一立面偏差不大于0.4mm,相邻窗在同一立面偏差不大于5mm。
(5)、各层楼门窗侧面在同一垂直直线内,总差不大于5mm。
(6)、门窗框对角线里角长度小于或等于2000mm时,对角线允许不大于2mm,对角线里角长度大于2000mm时,对角线之差不大于3mm。
(7)、平开门窗关闭严密,扇与框搭接量应均匀,允许偏差1mm。
(8)、平开门窗同樘相邻扇横端高度允许偏差2mm。
(9)、推拉门窗扇面积小于或等于1.5㎡时,开启力不大于40N ,扇面积大于1.5㎡时,开启力不大于50N。
(10)、推拉门窗扇与框或相邻扇立边平行度偏差每米不大于2mm。
(11)、门窗开启扇开启灵活度,弹簧门自动定位准确,开启度为90°±3°,关闭时间3—15秒。
(12)、门窗表面不得有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷,没有腐蚀污染。
(13)、门窗相邻构件表面无有明显的色差(正常肉眼1m外观察)。
(14)、门窗表面无毛刺、油斑等污迹。
(15)、门窗附件安装应符合设计要求。
(16)、门窗与结构连接件≥140*16*1.5mm
(七)冬季和雨季施工方案
第一节、 冬季施工措施
一、冬季施工措施
1、根据工程进度,提前做好临时保温防冻准备,一旦需要,可采取临时措施,保证室内装修和其他工序冬施的顺利进行。
2、冬季施工因气温、降水量不同,工程施工安装部位及施工内容不同,根据现场条件的不同,则采取不同的冬季施工措施。严格按《冬季施工手册》或有关资料选用措施,以达到保温、防冻、改善操作环境、保证质量、控制工期、安全施工、减少浪费等目的。
3、冬季施工时要做好安全措施,要防止架子打滑,高空作业人员要衣着灵便,系好安全带,风雪天不从事危险作业或高空作业。明火保温时应注意防火,电热养护应防止漏电,工地不准明火取暖,应派值班看火作好各种安全防护措施。
4、对于门窗冬季施工,最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序。硅酮耐候胶施工温度范围是5℃-48℃,过低的温度,将影响耐候胶的固化质量。因此,应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶。需选择中午(11:00时至15:00时)的时间进行。
5、同时,注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员,对粘接材料的表面进行检查后,方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进行详细的记录,并及时抽查固化后的质量,出现问题,立即返工。
6、严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定执行,对焊条采取保温处理,保证焊接质量。
7、 在室外温度低于-10℃时,即不进行焊接作业。
8、避免雪天室外作业,尤其是雪夹雨的恶劣天气。
9、在下雪天,不进行室外作业,雪停后要立即清扫脚手架和铺板上的积雪,防止结冰。
10、必须进行雪后室外作业时,要在除雪后的铺板上洒一层锯末等防滑物。
11、雪后外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净后,再行作业。
12、对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季使用维护,添加防冻剂,以保证机械设备及车辆的正常运转。
13、加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工的注意事项,同时应做好施工人员的防寒工作。
14、冬季风沙天气较多,当超过五级大风时,应停止外立面施工作业。
15、做好对施工人员的冬季施工安全教育。
16、安全施工措施:派专人对各作业点上的工人是否带好安全带进行检查。
第二节、 雨季施工措施
一、雨季施工保证措施
本工程铝合金门窗工程依据现场的实际条件和业主的具体要求,施工是在2020年9月份开始,正是多雨、高温炎热的季节,所以如何做好季节性施工的准备工作是确保本工程如期完成施工质量、施工安全、施工工期的重要保证。在此重点说明一下这段时间施工的几点措施:
1、 对机具设备做好遮雨防护,电机设备要经常检查接零、接地、保护,所有机械棚要搭设严密,防止漏雨,随时检查漏电装置功能是否灵敏有效,以确保仪器、设备的精确度。
2、 现场公共区、材料库、加工间、临时配电房(箱)等做好全面检查,防止渗漏水,对材料库和配电房的影响。所有材料均做好防雷保护工作。
3、 雨天防雨措施,准备雨蓬布、彩条布以备雨天施工,如工程需要,应搭设在施工区的脚手架上以确保正常施工。
4、 加强室外露天堆场半成品的保护工作,对钢型材和相关零件用防雨布遮住,防止酸雨及灰尘玷污。
5、 做好施工现场的下水道和雨水井,保证排水畅通,雨后不陷、不滑、不泥泞、不积水,脚手架底部地基要求找平夯实、垫好通板,作好排水、防止雨季积水造成脚手架下沉。
6、 关心职工的生活,做好防暑降温工作,保证施工人员有良好休息和充足的睡眠,减少季节因素的影响。加强各种小电器的管理工作,严禁使用违禁电器。
7、 对夏季高温天气施工的材料、物资应提前纳入计划,及时联络供应商,考察采购入库,避开中午高温装卸,尽可能安排早、晚装卸。高温天气采取早上提前工作,中午延长休息时间,避开高温时间,傍晚晚收工,以提高工作效率。
8、 安装时,风力超过5级,大雾及雷雨天气不得进行安装。待雨后重新施工前,应有专人检查脚手架、电箱、电动工具等设备是否完好。
9、 施工期间的防风的措施
在施工过程中如遇到6级以上风的情况下,必须停止各作业组的工作,对脚手架和各项临时设施进行检查,如有松动的地方进行重新紧固;对未安装的框架、玻璃或单元板块重新摆放的临时存放区;对小件物品进行封箱处理;对电动葫芦的吊钩提升到顶部;对各种螺栓未拧紧的加以拧紧;大风来临时禁止室外作业,人员不准离开生活区,开展技术培训等项工作。以保证本工程门窗在阵风袭击下不受损坏,保证安全。
10、 施工期间的防雨等的措施
(1) 小雨时可安装单元件等。
(2) 在下雨天,严禁电焊。焊接点要有挡雨措施,焊接后,焊接点要盖严,不能被打湿,防止焊缝遇水加快冷却速度,影响焊缝质量。雨后,电焊工施工脚下垫干燥木板,穿绝缘鞋及带绝缘手套。
(3) 在雨季为了不降低板块的防水性及五金件的防腐性,在雨天停止施工。
(4) 雨水影响铝合金门窗施工的主要工序是打胶,中到大雨时停止全部施工。胶固化需具备一定的温度(高于5℃)和湿度,为了保证胶的温度、湿度和表面质量,在低于5℃的时候不可进行打胶工作。
二.连续施工保证措施
1. 如政府部门未明令禁止施工,施工现场保持连续正常的施工生产,确保工程总控制进度计划的有效实施。
2. 施工现场管理人员坚守工作岗位,根据实际情况轮流安排管理人员调休,并在此之前做好工作交接,确保工作的连续性。
3. 安全员督促和加强现场检查与巡视,落实预防措施,杜绝事故隐患。
4. 材料部门根据特殊时段的市内交通状况,提前落实运输材料进场车辆的行驶路线,确保材料运输的及时与通畅;对委托加工的半成品提前与加工厂商联系,由加工厂商提前加工或安排加班生产,以确保半成品、构件能按照原定计划组织进场。做好材料的储备工作,并做好相关材料的检测工作。
5. 节假日期间现场监理工程师可能会放假休息,项目部提前与监理工程师预约,使得现场有监理工程师值班,以确保隐蔽工程或中间验收工作的连续性。
6. 特殊时段施工时特别加强现场文明施工管理、防噪音、防尘处理措施,保持良好的现场形象、维持现场及周围的市容环境整洁。
7. 加强对施工现场消防设施的检查,杜绝任何火灾隐患。
8. 此期间特别加强对施工人员的教育,严格要求全体施工人员遵守泰州市政府、业主、总包以及项目部的各项规章制度,杜绝出现任何有损首都形象的不良苗头。
(八)工程质量保证措施
一、质量保证措施
我司各级领导和有关职能部门都非常重视产品质量,采取全过程的质量控制及质量保证措施,保证以质量优异的产品、良好的信誉和积极的态度来完成本工程。
第一节 质量控制的原则
1、坚持质量第一的原则
建筑产品使用年限长,是百年大计,所以,参与建设的各方都应把质量第一作为对工程项目质量控制的基本原则。
2、坚持以人为控制核心的原则
人是质量的创造者,应把人作为质量的动力,避免人的失误,提高人的责任感,以保证工程质量。
3、坚持以预防为主的原则
预防为主是指要重点做好质量的事前控制、事中控制,同时严格对工作质量的检查,这是确保工程质量的有效措施。
4、坚持以质量规范为标准的原则
质量标准是评价工程质量的尺度,数据是质量控制的基础,工程质量是否符合标准,必须要以数据说话。
第二节 质量控制标准
门窗产品符合《中华人民共和国建筑行业标准—建筑门窗》的规定。我司门窗产品满足本工程质量要求。
第三节 质量保证措施
对于本工程门窗装饰工程,我们将以创全优工程标准精心组织施工,并采取切实有效的措施,保证工程质量,以优质的产品交付给业主。我公司通过科学有效地管理,在遵循工程承包合同文件、设计文件以及国家政府有关法律法规的前提下,从方案设计到材料的购买,从部件制作到构件的组装,乃至最后的现场安装及现场质量控制,均能得到可靠的保证,包括材料供应商的质量保证。质量应在以下方面得到保证:
1. 施工管理机构的职责
1.1公司执行总经理负责整个工程业务的控制或委托控制。
1.2总工程师负责该工程的整个技术指导和监督
1.3项目经理负责该工程的具体运作
1.4项目部专职质安员负责该工程施工过程的质量管理和安全管理
1.5项目部施工员负责该工程的现场施工管理工作
1.6项目部材料员负责该工程的材料供应、管理工作
1.7项目部后勤管理员负责该工程的后勤管理工作
1.8公司各职能部门对项目部相应职能工作人员进行联络、协调,确保项目部各工作的展开
2.严谨的合同评审制度
3.施工准备方面的质量保证
在正式开工前,我司将对各项准备工作及影响质量的因素和有关方面进行详细分析和认真考察。如对施工图的进一步深化理解、对施工方案和质量保证体系的提出及充分论证、召开现场施工协调会等。我司尽最大努力将施工前的准备工作做得完整充分,从而避免施工阶段出现问题。
4、材料、配件及设备器材等订货采购阶段的质量保证
材料是保证门窗质量和安全的物质基础,本门窗所用的几大类材料即:铝合金型材、玻璃、密封胶、五金配件。材料的质量好坏直接影响门窗的整体质量。因此,本工程在材料的质量上严格把关。
5.工厂内生产加工的质量控制
工厂内生产加工的质量控制包括两部分内容:一是对生产过程中的每道工序进行控制,控制加工质量;二是对生产过程中的检验工作进行控制,控制检验质量。对两者进行有效的控制就能有效的保证生产质量。
6.材料进场的质量控制
我司保证凡运到施工现场的主要材料,如铝合金型材、玻璃等,均具备产品出厂合格证及检测报告。经我方对产品确认,质检合格后,由专业人员检查产品质量和有关质保资料是否齐全,在得到确认后,方可进场使用。若不合格或无书面证明文件,则不得进场使用,更换后,再行检查和验收。
7.材料标志、包装、储存、运输的质量控制
经我司、业主和监理工程师检验合格后的主要原材料、成品和半成品并不是立即就能用上的。为避免因存放和保管不当引起的材料质量的恶化和操作,我司将在专门地点派专人保管。同时注意防热防潮,对于某些材料,尽量做到即到即用。
8.现场安装过程控制
安装人员的素质、技术水平也是决定工程质量的一个不可忽视的重要因素。我公司的安装人员都是经过专业技术培训的技术工人,公司承做的大量工程锻炼培养了一批技术水准高、操作技能强的施工队伍,积累了丰富的施工经验。对本工程,公司挑选最优秀的人员并配备先进的安装工艺装备。
8.1进场前,由有关领导讲解本工程的重要性,使安装人员对此有足够的认识,由技术人员讲解相关的标准规范和安全准则,所有技术向施工人员交底。
8.2进场复检
出厂进场物质运达现场后,质检员凭公司《实物出仓单》、《材料半成品出厂、进场检验单》到指定地点进行复检。
仓库管理员根据《实物出仓单》对物资品名、类别、数量等复检,复检符合签字认可并回单。
现场质安员根据《材料半成品出厂、进场检验单》对所进物资,根据具体质量要求和加工单技术数据进行复检,复检合格签字认可并回单。
进场物资复检合格后,才能标识入库。
8.3工序检验
同一工作面在进行上道、下道工序转接时,必须经现场质安员工序检验。
现场质安员根据GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《企业标准》、设计要求等进行工序检验。检验合格,签署《工序验收证明书》通知项目部进行下一道工序工作,验收不合格,针对不合格因素,签发《质量整改意见通知书》,并由生产副总经理或总工审定,通知项目部进行质量整改。
8.4项目部根据《质量整改意见通知书》和有关规范质量要求,设计整改方案,必要时可和设计部、工程技术部配合。整改完成后由现场质安员重新进行工序检验,合格后补签《工序验收证明书》,进行后续工序施工。
8.5隐蔽工程验收
9.竣工验收和交付使用控制
10.测量设备的选择,使用和校准控制
11.不合格品控制
11.1质安部负责不合格品的鉴定、标识、处理
11.2公司车间专职质安员在进货物资检验中,按照有关质量标准,发现不合格者,予以标识隔离,并书面填写《不合格品处理通知》,并报质安部、材料供应部,提出不合格品处理意见,质安部主管审核,生产副总经理或总工程师对之进行批准
12.纠正、预防措施控制
12.1质安部负责对不合格品纠正措施的执行监督
12.2职能部门、生产部或项目部负责纠正措施的执行
12.3质安部会同有关部门,定期分析《质量安全管理月报表》,分析典型不合格品发生原因,并提出预防措施
12.4质安部将有计划地提高质量预防成本,增加预防措施,减少总体质量成本
13.质量记录控制
13.1各宗质量记录由各部门相关人员,生产和安装过程中队有关事项的记录,要求填写真实,清晰
13.2文件、资料管理人员按期进行分类、登记、标识
13.3将各种质量记录归档,编写质量记录卡
14.服务程序保证
14.1工程竣工交付客户后在规定期限内保修。
14.2我司当地维修服务中心收到客户有关服务要求或意见时,当地维修服务中心立即着手解决您提出的问题。如情况较严重,他们会记录您反映的情况,尽快完成调查分析工作,并提出处理办法,提交总工室、总经理室审批.
14.3《质量回访记录表》由经营部和质安部存档保管
综上所述,为了保证工程质量达到全优,全体施工人员都必须按照有关施工规范和设计要求进行施工,在施工过程中要做到逐级进行质量检查。
15、门窗施工前需进行门窗抗风压、水密、气密性能、保温性、中空玻璃露点、玻璃可见光透射比检测,检测要求必须全部合格,符合规范要求。门窗外框进场后,监理单位对门窗型材进行抽检。
(九)安全、消防、保卫、文明施工措施

href="">第一节 安全施工措施

一、加强安全施工管理
(1)对本工程施工人员做好安全教育、安全防护工作,以确保施工及人身安全。
(2)进场施工前就安全措施及安全设施计划提交给总包及监理方审定。
(3)自觉按照施工安全规范的要求做好现场施工安全管理,根据需要设置现场照明和围护设施,防止发生工伤事故,确保现场人员生命财产安全。
(4)重点加强现场安全保卫工作,防火防盗,确保工程建设顺利进行。
(5)自备消防器材,并遵守工程所在地政府部门及业主、监理、总包关于安全消防和施工安全用电之有关规定。
(6)一旦发生事故,积极采取有效措施,以防止损失扩大。如发生重大事故,及时向总包及监理方通报事故,以利工程顺利进展。
二、建立健全安全施工管理与保障制度
(1)根据国家安全施工法规,在施工工地建立健全安全生产管理制度,教育职工严格遵守安全技术操作规程,遵守现场各项安全管理制度,以实现全方位安全施工。
(2)搞好职工安全生产教育,提高工作人员安全生产思想意识和防护能力,坚决杜绝违章指挥和违章操作。
(3)建立日常的安全检查制度,项目经理及安全负责人每周将组织有关人员对施工机具、电气设备、作业环境、人员操作安全性等进行检查。对于检查出的问题,及时提出整改措施,并限期落实整改。
(4)建立健全消防组织和检查制度。进入高层后,设义务消防员,定期进行防火检查。一旦发现隐患必须立即消除,一旦难以消除的,必须定人员、定项目定措施限期整改。
(5)建立健全职工劳动保护制度。施工现场人员必须佩戴安全带、安全帽及防护靴等劳动保护用品。
(6)建立健全特殊工种持证上岗制度。尤其是从事电气、焊接等特种作业人员,必须持劳动部门培训证方可上岗,以确保主要工序操作安全。
(7)建立健全施工机具及辅助设施安全使用与检查制度。对诸如电焊机施工用工具的操作规程均做明确规定,以确保使用安全。
(8)建立健全防盗、防火及安全用电制度。
(9)建立健全重大事故处理制度。
(10)建立健全安全监督检查档案制度。
三、高处作业安全管理制度
(1)凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落处进行作业为高处作业。
(2)高处作业必须根据情况,使用经过检查、检验合格的安全带。
(3)高处作业的脚手架、跳板必须由施工班组长认真检查,合格后方准使用。
(4)六级和六级以上的大风天,看不清信号的雾天、暴雨均禁止露天高处作业。
(5)高处作业时禁止往下扔材料、工具、焊条头、钉和其它物品,必要时需用绳套拴牢工具装取送工具或材料。
(6)高处作业时,所有的工具零件,凡有可能掉下的物体必须事先拴好系在绳上或固定物上。
(7)高处作业时必须戴好安全帽。
(8)施工时,总包单位必须为施工人员创造上下和操作的安全条件并教育施工人员按指定的通道上下禁止沿绳索或架杆上下,或在墙上行走操作。
(9)夜间一般不得进行高处作业,如必须进行时,应在作业区和通道上设置充足的照明。
四、现场作业安全制度
(1)在现场设有专职安全负责人,专门负责与现场总包,监理协调,落实有关安全生产的规章制度,进场前和施工中对安装队员进行安全教育。
(2)特殊工种(电工、焊工)要有上岗证书。
(3)工地宿舍工作棚等临时建筑, 经专业技术人员审核,主管领导批准后才能施工。完工后经有关人员检查后方可使用。
(4)进入现场后,必须戴好安全帽、系好安全带、穿防滑鞋,时刻检查下层的物品,确保人员的安全,在没有扶手和简易的扶手的楼梯和前台上通过时,应先试其牢固程序,靠近墙一侧通过,2人以上共同操作前协调一致,互相配合。
(5)施工安装时,不得违章操作,遇有特殊情况,经请示有关部门领导同意后,方可施工。
(6)现场施工时,应严格遵守国家有关防火条例。
(7)施工过程中,应在总包、监理指定的地点休息,施工现场不准使用电炉子,不准随意扔烟头,必须到指定的地点吸烟,并远离易燃、易爆物品。
(8)尽量不在夜晚使用具有刺激性声音的机具,以减少扰民降低环境污染和噪音。
五、电工及电焊工作业
(1)进入现场施工时,首先查看现场电源、线路、电闸的保险程序,使用带电工具应按使用说明书接好地线,接通电源后,经过总包电工检查后方可使用,并使用漏电保护。
(2)工地内架设的电线,必须征得有关部门的同意,并符合用电规章制度,它的悬挂高度和工作地之间的水平,应该按当地的有关部门规定标准。
(3)配电线路和电气设备带电部分,如果不便包以绝缘或者绝缘强度不足以保证安全,就可以采用屏护措施,屏护是采用遮档栏,护罩护盖,箱匣等把带电体与外界隔离开来。
(4)开关电气,不论高低压均按出厂标准,备齐胶盖、铁壳箱等屏护装置,金属材料制度的屏护装置必须接地(零)。
(5)收工时要切断电源,并检查施工现场,消除隐患。
(6)在焊接时,动工前要向总包提出办理动火证,并健全制度,在焊接层以下各层设立防火监护人,保证焊接渣不引起其它部位起火,电焊机经总包电工检查同意后方可使用。
(7)电焊机所有外露带电部分必须有完好隔离防护装置,如防护罩、绝缘板等。
(8)焊机插座应完好,有接地(零)线。
六、中小型机械设备操作
(1)严格落实现场机械管理制度,落实机械管理人员岗位责任制。
(2)机械管理人员必须对操作手做安全技术交底,并做好记录,服从总包单位的管理,机械进场时报总包管理人员进行总体把关。
(3) 所有机械做好使用及维修保养记录,必须每天检查,确保机械设备的安全使用,操作人员应做好交接班记录。
(4)电焊机、切割机等机电设备要开关灵敏,接地可靠,电源线必须绝缘良好无漏电。

href="">第二节 消防、保卫措施

一、消防组织机构和职责

1.1 现场成立消防工作领导小组,成员如下
主任: 项目经理
副主任: 生产经理、各施工队长
成员: 消防保卫干事、分包专职消防保卫员、项目技术部经理、物资部经理、行政部经理、各义务消防分队队长
1.2 施工现场消防工作领导小组主任职责
逐级组织学习和贯彻上级发布的消防工作规定,督促制定各种消防规章制度,定期召开消防工作会议,研究检查布置工作,组织消防检查,督促重大防火隐患的及时整改,并视情况下发“火险隐患通知书”,指导现场消防组织的工作,负责消防责任事故的追查处理工作,对施工现场消防安全做决策。
1.3 现场消防工作领导小组职能
1)对施工现场的消防工作全面负责,具体实施现场消防工作方案的条款,对各协力公司力量、特殊工种、重要部位的工作进行指导部署。
2)建立各级防火责任制,制定消防制度,并监督严格执行。
3)制定施工现场遵纪守法的奖罚措施,定期进行消防检查,对查出的隐患督促、落实整改。对参加施工人员进行四防教育。
4)对施工现场发生的各类火灾及事故负责组织灭火工作,并在上级消防部门指导下调查事故。严格执行北京市人民政府《北京市建设工作施工现场消防安全管理办法》,《北京市防火安全责任暂行规定》。
5)定期检查施工现场灭火用具的使用功效并及时更换灭火器材,负责施工现场灭火器材的保管与防护。
1.4 建立施工现场义务消防队
现场由壮工成立义务消防队。
1.5 施工现场义务消防队的任务和职责
1、认真学习消防灭火知识,模范遵守各种消防规章制度,定期开展消防训练活动,爱护消防设施。配合组织开展消防防火宣传教育和学习活动,发现隐患及时报告。
2、积极参加火灾及事故的扑救工作,做到招之即来,来之能战,战之能胜。

二、项目保卫领导小组和职责

2.1 项目治安保卫领导小组
主任: 项目副经理
副主任:项目消防干事
成员:分包项目经理、安保队长、分包专职保卫干事
2.2 治安保卫管理小组的职责
1、主任负责项目全面治安保卫工作。对施工现场的治安管理工作,配合当地派出所搞好社会治安。
2、负责监督管理各级单位的人员,负责治安、防盗、防火、防爆破、逐级落实工作。
3、警卫小队负责门卫值勤,站岗放哨,夜查巡逻,作好检查登记记录,配合项目作好防盗、防火、防爆破、治安检查工作,一旦发生隐患能够及时汇报,作到小事能够处理,大事不隐瞒,确保项目安全生产的顺利进行。

三、现场消防设施布置

现场外围将安置干灭火器9个。配置消防水桶9个,铁铣6把,钩子3个,铲子3个等消防工具。

四、灭火作战预案

为保障在施工程的顺利进行,根据国家及北京市的有关消防规定精神,实行预防为主,消防结合的方针,使国家和个人的生命财产不受损失,一旦发生火灾,能够迅速及时地组织人员补救,特制定本作战计划,要求有关人员认真履行各自责任,不得玩忽职守,否则追究行政直至法律责任。
4.1 建立灭火作战机构
1、灭火作战总指挥: 项目经理
2、副总指挥:现场经理、消防干事、义务消防队队长
3、物资抢救负责:材料员
4、灭火作战计划负责:消防干事
5、人员救护负责:安全员
6、后勤供应负责:质检员
4.2各级人员组织的职责
1、灭火作战总指挥的职责
接到报警后,迅速奔赴火灾现场,根据火场情况,组织指挥救火战斗,制定灭火作战计划,采取果断措施,控制火势蔓延,并对火场情况作决策。
2、物资抢救负责人的职责
带领义务消防队,组成物资抢救队伍,把现场物资材料及时运到安全地点,将损失减小到最低程度。
3、灭火作战计划负责人的职责
积极组织其它几支义务消防队伍运用现场消防器材、设施进行灭火战斗。
4、人员救护负责人的职责
负责医务车辆及人员的联系,引导或率领医务人员、红十字协会成员及其它人员负责伤员的救护和运送工作。
5、后勤供应负责人的职责
负责车辆、消防器材及各必需物资的供应工作,保证灭火作战人员的食品、茶水、毛巾充足,做好后勤保障。

五、工程消防一般要求

5.1 日常消防管理
1、发生火灾时先拨打厂内火警电话为:6199,经厂内火警部门决定是否打火警电话为:119。组织施工和工程项目的消防安全工作,负责按领导责任指挥和组织施工要遵守有关消防法规及内部规定,逐级落实防火责任制。
2、将消防工作纳入施工生产全过程,认真落实“十佳标准”及保卫方案。施工现场易燃暂设支架应符合要求,支搭前应经消防保卫部门审批同意后方可支搭。
3、坚持周一防火安全教育,周末防火安全检查,隐患整改及时,难以整改的问题积极采取临时安全措施,及时向上级汇报,不准强令违章作业。
4、加强对义务消防组织的领导,组织开展群防活动,定期进行防火学习训练。发生火灾事故,及时组织扑救,立即向上级报告,保护现场,协助事故调查。
5.2 建立生产作业班、组的消防工作责任制:
1、对本班、组的消防工作负全面责任,自觉遵守有关消防工作法规制度把消防工作落实到职工个人,实行分片包干。
2、消防工作纳入班组管理,分配任务要进行防火安全交底,坚持班前教育,下班检查活动,消防火检隐患做到不隔夜,杜绝违章冒险作业。
3、支持义务消防队员和积极参加消防学习训练活动,发生火灾事故,立即报告,组织力量扑救,保护现场,配合事故调查。
5.3 个人防火责任制
1、负责本岗位上的消防工作,学习消防法规及内部规章制度,提高法制观念,积极参加消防知识学习,训练活动,做到知本单位、本岗位消防制度,发生火灾事故会报警,会使用灭火器材,积极参加灭火工作。
2、工作生产中必须遵守本单位的安全操作规程和消防管理规定,随时对自己工作生产岗位周围进行检查,确保不发生火灾事故和留下火灾隐患。
3、勇于制止和揭发违反消防管理的行为,遇有火灾事故要奋力扑救,注意保护现场。
4、材料部门及仓库保管员防火安全责任
(1)认真贯彻执行公安部颁布的《仓库防火安全管理规则》和上级有关制度,制定本部门防火措施,完善健全制度,做好材料物资运输过程及存放保管中的防火安全制度。
(2)对易燃、易爆等危险及有毒物品,必须按规定保管,发放要落实专人保管,分类存放,严格手续,防止爆炸和自然起火。
(3)对所属仓库和存放的物资要定期开展安全防火检查,及时清除不安全隐患。
(4)仓库保管员按规定配备消防器材,定期检修保养,确保完好有效,库区要设明显的防火标志,严禁吸烟和明火作业。
(5)仓库保管员是本库的兼职防火员,对防火工作负直接责任,必须遵守仓库有关防火规范,下班前对本库进行仔细检查,无问题时锁门断电,方可离开。
5、电、气焊工防火责任
(1)焊工必须经过专业培训掌握焊接安全技术,并经过考试合格 后持证操作,非电焊工不准操作。
(2)焊割前应经本单位同意,消防安全技术部门检查批准领取“动火证,方可操作。
(3)焊割作业要选择安全地点,焊割前仔细检查上下左右情况及设备安全情况,必须清除周围的易燃物,对不能消除的要用水浇湿或用非燃材料遮挡,开始焊割时要设灭火器材,有专人看火防火。
(4)乙炔瓶、氧气瓶不准进入建筑工程内,在高空焊接时,不准放在焊接部位下面,并保持一定的水平距离,乙炔发生器的回火装置及胶皮管发生冻结时 ,只能用热水和蒸汽解冻,严禁用明火烤、用金属物敲打,检查漏气时用明火试漏。
(5)电焊机和电源符合用电安全负荷,禁止使用铜、铁、铝线代替保险丝。电焊机地线不准接在建筑物、机械设备及金属架上,必须设置用地线,不得借路,地线要接牢,安装时注意正负极不要接错。
(6)焊接操作不准与油漆、喷漆等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。施工现场用火证不得连续使用,在一个部位焊割一次申报一次。
(7)禁止在下列场所和设备上进行电、气焊作业。
生产使用、存放易燃、易爆、化学危险品的场所部位和其它禁火场所。
密封容器未开盖的、盛过或存放易燃、可燃气体、液体的化学危险品的容器和设备未经彻底清洗干净处理的。
场地周围易燃物、可燃物太多不能清理或未采取安全措施无人看火监视。
6、电工防火责任
(1)电工作业必须遵守操作规范和安全规定。操作合格的电器材料,根据电器设备的电容量,正确选择同类导线,并安装符合容量的保险丝。
(2)所拉设的电线应符合要求,导线与墙壁、顶棚、金属架之间,保持一定距离,并加绝缘套管。导线与导线、设备与导线之间接头要牢固绝缘,铅线接头要有铜铅过渡焊接。
(3)定期检查线路、设备,对老化及残缺线路要及时建议更新.一般情况下不准带电作业和维修电器设备,安装设备要接零线 。
(4)架设动力线不乱拉、乱挂,经过通道时要加套管或架高,经过易燃场所应设支点、加套塑料管。
(5)电工有权制止非电工作业,有权制止乱拉电线人员。有权禁止未经批准使用的电炉子。
5.4、 现场防火制度
1、易燃、易爆品进入现场,必须报告防保卫部门同意,在登记备案后,放在指定地点,派专人负责。
2、施工现场严禁吸烟,现场各重点部位按规定配备消防设施和消防器材。
3、施工现场不得随意使用明火,凡施工用火操作必须在使用前报告防保卫部门检查批准,办理用火证手续,并有专人监视。
4、物资仓库、易燃物品堆放处、油漆配料房等部位严禁烟火。未经批准任何人不得使用电炉作业。
5、不得阻塞消防道路,消火栓周围3米不得堆放材料和其它物品。严禁意动用或操作各种消防器材,严禁损坏各种消防设施、标志牌等。
6、现场消防立管必须定专用高压泵、专用电线,室内消防立管不得接生产、生活用水管头。
7、施工现场易燃、易爆材料,要分类堆放整齐,在安全可靠处存放,油棉纱和维修用油应妥善保管。
8、吸烟管理规定
(1)施工现场禁止吸烟。
(2)吸烟者必须到允许吸烟的办公室或指定的吸烟室吸烟,允许吸烟办公室要设置烟灰缸,吸烟室设置存放烟头、烟灰和火柴棍的用具。
9、防火作业管理规定:
(1)施工前应对施工人员进行培训教育,做到“三落实”,即人员落实、责任落实、措施落实。
(2)施工时,应划定警戒区,悬挂明显防火标志,确定看守人员值班,明确职责范围,警戒区域内严禁烟火,不准配料,不准存放使用数量以外的易燃材料。
(3)在室内作业时,要设置防爆、排风设备和照明设备,电源线不得裸露,不能用铁器工具,并避免撞倒,防止产生火花。

六. 消防管理计划的落实

为了增强职工的消防隐患意识,增强职工防火技能,提高职工遇到火灾火险时的应变反映能力,特制定如下:
6.1 职工入场前需进行防火安全教育,经考试合格后方可入场。
6.2各分包单位应设专兼职领导人,负责其队伍内部人员的消防教育,领导消防安全工作。
6.3由公司消防保卫部门负责组织公司职工与分包单位人员每季进行一次的安全教育。
6.4每半个月(或一个月)牵头联合各分包单位负责人进行现场安全、消防、文明施工大检查,针对隐患提出整改并记录在案,限期整改。
6.5各分包单位均应设立消防组织管理体系,层层落实安全消防责任制。

七、保卫的管理措施

1、施工项目部应当设立治安综合治理工作小组。综治小组由项目负责人任组长,小组成员由相关管理人员组成。
2、施工项目部应配备专职保卫人员。
3、施工现场作业区、办公区、生活区、仓库、材料堆场等要布局合理,符合防火、防盗要求,道路保持通畅。
4、施工现场按规定实行围挡封闭管理。围栏搭设应符合规范,并做到无漏洞、无脱节。敞开段施工时,应当随施工进度实行局部封闭管理。
5、仓库必须专人管理。制定材料进出库和领用登记制度,实行定额领料,做到帐、卡、物三相符。贵重仪器、电动器具等设备工具应当专人领用、专人保管。
6、施工现场更衣室、浴室不准存放贵重物品或数额较大的现金、有价证券,浴室墙上应有警示标志。
7、施工项目部应当制定可能发生的重大事件和治安灾害事故的处置预案,明确管理职责,规定工作程序。一旦发生重大突发事件和治安灾害事故,均应启动工作预案,快速妥善处置。
8、施工项目部应当做好夜间值班和节假日值班工作。重要节假日放假期间,必须有项目负责人带班。
9、施工项目部与分包单位应当签定施工合同,明确合同标的和双方权利、义务,防止因不签合同或合同标的不清引发经济纠纷,影响企业内部稳定。
10、施工项目部对进入施工现场的外来务工人员必须进行治安、防火安全教育,并做好签名登记工作。

href="">第三节 文明施工措施

一、文明施工总体措施
1、本工程实行施工现场标准化管理。
2、综合考虑工地的周边环境、场地大小、工程规模和各种主要材料的数量,合理布置施工平面,狠抓长效管理、动态管理。
3、每月“标化”领导小组组织部门、条线负责人对工地进行文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评分,以有力地促进项目“标化”工作达到文明工地要求。
4、对于可能产生噪音既造成环境污染的工作,事前通知街道及社区居民,与他们协商达成一致,尽量减少不必要的纠纷。
二、文明施工保证措施
1、本工程项目经理将亲自抓安全、文明施工,每天检查各条线工作的责任人,营造文明的施工氛围。
2、现场安全员全面负责日常施工中的安全工作,项目经理每日检查安全员对公司安全施工管理规定的执行情况:A现场施工管理制度。B现场治安管理制度。C施工现场住宿管理规定。D施工现场防火管理规定。
3、维护施工面的卫生工作。及时清理作业区域,对本方操作产生的建筑垃圾负责处理,配合业主做好现场文明卫生创建工作。
三、文明建设措施
1、在工地四周的围墙办公室外墙等地方,设置反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语,工地内设置黑板报等宣传设施,及时反映工地内各类动态。
2、加强班组建设,有三上岗一讲评的记录,有良好的班容班貌。项目部给施工班组提供一定的活动场所,提高班组整体素质。
3、工地现场做到道路畅通、平坦整洁,不乱堆乱放,无散落物,四周保持洁净,无散落的杂物。
4、配合土建加强工地治安综合治理,做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场安全防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。
5、对施工现场的施工队伍及人员组织应情况明了,并建立档案卡片,要与施工队伍签定治安防火协议书,对施工队伍加强法制教育。

(十)风险分析、防范预案、紧急处置措施

无论在工程施工期间还是在保修期间,如果工程或其任何部分发生或发生与之有关的任何事故故障或其他事情,业主承包人或监理认为有必要出于工程安全目的进行任何补救或其他紧急措施,我公司积极给予配合和处理,制定施工现场预防火灾、、坍塌和食物中毒、坠落等事故的应急救援措施;检查施工现场各项安全防护措施的落实情况,节日期间领导值班安排以及发生事故的应急措施等。
一、施工事故的预防措施
1、设置安全装置
在“四口”、“五临边”易发生安全事故的地方设置水平及立体防护,在施工用电中,要做到“四级”保险,遗留在施工现场的危险因素,要有隔离措施。“氧气、乙炔瓶”、高压线路等。在危险区设置警示标志,如“禁目烟火!危险!有电”等,配以图片,电焊工要“持证上岗”,保证焊机、线路的绝缘。专职电工需经常检查,及时发现安全隐患,消除危险源。上脚手架作业时要先检查安全网是否到位,是否有探头板,连接件是否有松动现象。
2、文明施工
施工现场要做到整体规划有序,平面布置合理,临设整洁统一,原材料、构配件、板材堆码整齐。工作面上不留过夜螺栓、螺钉、型材、钢材、面材等易落物体,做到工完场清。
3、合理使用劳保用品
进入现场必须配戴安全帽,上架或高空作业系好安全带。电焊工作业时配戴绝缘手套和盔帽等,合理使用保护用品可以减免安全事故的发生。
4、安全教育
项目部要对各施工队进行安全培训、安全考试,特殊工种的培训,坚持“持证上岗”,每周对施工人员进行定期安全教育,班组长要对工人进行班前班后教育。事故往往出在麻痹大意,坚持“安全第一,预防为主”。
二、事故的应急措施
1. 在工程建设过程中,万一出现紧急重大情况或发生重大事故,不论其性质和等级如何,我公司在第一时间向项目建设主管部门、工程建设安全监督机构、业主、及其他有关主管部门报告事发的简要情况;
2. 公司领导和安全部门在接到紧急重大情况和重大事故报告后,应在第一时间向建管局报告;
3. 要建立健全24小时值班制度,公司领导、项目经理要亲自过问值班情况,并指定专人负责,确保紧急重大情况和重大事故信息报告渠道畅通;
4. 对玩忽职守、隐瞒、缓报、谎报等违法违规的单位和个人,要按有关规定严肃追究责任。
三、应急处理预案
1接报事故后5分钟内必须完成以下工作:
(1)立即报告市建设局主要领导,并迅速上报市政府。
(2)指挥部根据事故或险情情况,立即组织或指令事故发生地建设行政主管部门组织调集应急抢救人员、车辆、机械设备。组织抢救力量,迅速赶赴现场。
(3)立即组织或通知就近地方建设行政主管部门,组织调集应急抢救人员、车辆、机械设备。组织抢救力量,做好增援准备。
2应急处理措施:
(1)抢救方案根据现场实际发生事故情况,最大可能迅速调集汽车吊、挖掘机、推土机等机械设备及人员、车辆迅速投入开展抢救及突击抢救行动,调查现场情况,如有人员失踪,立即判明方位,紧急安排技术专家根据工程特点、事故类别,制定抢救方案,同时安排受灾群众的生活问题,必要时请求武警、消防部门协助抢险,请公安部门配合,疏散人群,维持现场秩序。
(2)伤员抢救立即与急救中心和医院联系,请求出动急救车辆并做好急救准备,确保伤员得到及时医治。
(3)事故现场取证救助行动中,安排人员同时做好事故调查取证工作,以利于事故处理,防止证据遗失。
(4)自我保护
在救助行动中,抢救机械设备和救助人员应严格执行安全操作规程,配齐安全设施和防护工具,加强自我保护,确保抢救行动过程中的人身安全和财产安全。
四、施工伤亡事故的处理
在项目上出现伤亡事故后,项目领导以及上级要及时赶赴现场,慎重对现场进行初步调查,如事故重大,要报公安机关处理。严肃处理事故责任人,对此要进行教育,使其认识凡违反规章制度,不服管理或强令工人违章冒险作业,而发生重大伤亡事故者,就是违法,接受法律处罚。事故发生后,对现场要确实,慎重调查,并记录在案。报有关部门备查,对于施工队伍,要稳定其情绪,妥善处理善后工作,工地负责人应立即组织抢救伤员,并发出停工令,让大部分职工撤离事故现场,防止事故扩大而增大损失。项目经理或主管领导应立即召开领导班子会议,研究应急措施,成立事故处理小组和行政生产管理小组,以便有秩序的开展工作,待事故调查组确定事故发生的经过、原因和责任后。事故单位应在调查组参与下,组织事故分析会议。从事故中找出责任人,提出整改措施。事故发生后,应尽快通知伤亡者的家属,进行安抚,根据责任轻重对伤亡家属做好医疗和抚恤工作。整改完毕,征得有关部门同意复工的批准后,首先组织管理人员对工地进行全面检查,并及时处理问题和隐患,另一方面组织全体施工人员认真学习安全技术知识、规章制度、标准和操作规程,特别是应宣布本工地为避免同类事故发生的措施,吸取经验教训把安全生产工作提高到一个新的水平。