SXMB2 施工项目部管理人员资格报审表 施工项目部管理人员资格报审表 工程名称: 编号: 致 监理项目部: 现报上本项目部主要施工管理人员名单及其资格证件,请查验。工程进行中如有调整,将重新统计并上报。 姓名 岗位 证件名称 证件编号 发证单位 有效期 附件:相关资格证件 监理项目部审查意见: 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 经核查,项目经理、项目总工、专职安全员、专职质量员的资质 符合有关要求并有效,项目管理人员数量基本能满足工程建设的需要。 监理项目部(章): 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。 SXMB3 项目管理实施规划报审表 项目管理实施规划报审表 工程名称: 致 监理项目部: 我方已根据施工合同的有关规定完成了 并经我单位主管领导批准,请予以审查。 附件:项目管理实施规划/施工组织设计 编号: 工程项目管理实施规划(施工组织设计)的编制, 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 监理项目部审查意见: 本工程施工组织设计的内容完整、措施得当,机具、材料、设备 等供应计划满足一级进度计划要求,施工方案技术可行,经济合理, 请施工单位对施工人员交底,并严格按此施工组织设计实施。 建设管理单位审批意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 建设管理单位(章): 项目经理: 日 期: 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。 SXMB4 施工强制性条文实施计划报审表 施工强制性条文实施计划报审表 工程名称: 致 监理项目部: 我方已根据施工合同的有关规定完成了 经我单位主管领导批准,请予以审查。 附件:施工强制性条文实施计划 编号: 工程项目的施工强制性条文实施计划编制,并 监理项目部审查意见: 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 强制性条文实施计划内容完整、措施得当,满足执行要求。 建设管理单位审批意见: 监理项目部(章): 总监理工程师: 专业监理工程师: 日 期: 注 本表一式 建设管理单位(章): 项目经理: 日 期: 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。 SXMB5 管理制度报审表 工程名称: 致 现报上 附件:管理制度清单 管理制度报审表 监理项目部: 工程的管理制度,请予审查。 编号: 专业监理工程师审查意见: 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 组织机构、安全、质量、技术管理网络健全,主要管理人员资质 符合要求。管理制度齐全、完整,具有可操作性。 总监理工程师审批意见: 专业监理工程师: 日 期: 同意专业监理工程师的审查意见,请严格按此管理制度执行。 注 本表一式 监理项目部(章): 总监理工程师: 日 期: 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 份。 SXMB6 施工进度计划报审表 施工进度计划报审表 工程名称: 致 现报上 附件: 监理项目部: 工程施工进度计划,请审查。 工程施工进度计划(横道图) 编号: 专业监理工程师审查意见: 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 施工进度计划基本符合施工进度一级网络计划要求,进度安排合 理,资源配置计划基本能满足进度计划的要求。 总监理工程师审批意见: 专业监理工程师: 日 期: 同意专业监理工程师的意见,请严格按此进度计划实施。 注 本表一式 监理项目部(章): 总监理工程师: 日 期: 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。 SXMB7 施工进度调整计划报审表 施工进度调整计划报审表 工程名称: 致 现报上 附件: 监理项目部: 工程施工进度调整计划,请审查。 施工进度调整计划 编号: 专业监理工程师审查意见: 施工项目部(章): 项目经理 : 日 期: 经核查,调整的施工进度计划合理,资源配置计划基本能满足调 整后的进度计划要求。 总监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 同意专业监理工程师的意见,请严格按此调整进度计划实施。 注 本表一式 监理项目部(章): 总监理工程师: 日 期: 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 份。 SXMB17 工程开工报审表 工程开工报审表 工程名称: 编号: 致 监理项目部: 我方承担的 工程,已完成了开工前的各项准备工作,特申请于 日开工,请审查。 □ 项目管理实施规划(施工组织设计)已审批; □ 施工图会检已进行; □ 各项施工管理制度和相应的作业指导书已制定并审查合格; □ 安全文明施工实施细则满足要求; □ 施工技术交底已进行; □ 施工人力和机械已进场,施工组织已落实到位; □ 物资、材料准备能满足连续施工的需要; □ 计量器具、仪表经法定单位检验合格; □ 特殊工种作业人员能满足施工需要。 年月 监理项目部审查意见: 施工项目部(章): 项目经理: 日 期: 工程各项开工准备工作充分,相关的报审已全部完成,具备开工 条件,同意工程于 X 年 X 月 X 日开工 建设管理单位审批意见: □ 工程已经核准。 监理项目部(章): 总监理工程师: 日 期: 注 本表一式 业主项目部经理: 网省公司基建部主任: 日 期: 份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部 份。 SXMB18 单位(分部)工程开工报审表 单位(分部)工程开工报审表 工程名称: 编号: 致 监理项目部: 我方完成 单位工程开工前的各项准备工作,计划于 年 月 日开工,请审批。 □ 本单位组织的工程施工图会检已进行;