【查看原文】
附件2: 现浇简支箱梁砼施工方案 一、工程表面 根据设计要求,箱梁混凝土采用强度品级为C50的高性能耐久混凝土,长32.74m、梁宽12 m的梁的混凝土计划方量为323.2m3。 混凝土采用拌和站会合生产,电脑自动计量,混凝土搅拌车运输,混凝土输送泵车直接泵送入模,接纳插入式振捣器振捣,混凝土浇筑完采取洒水笼罩养护。 二、混凝土施工工作内容与工期摆设 1、工作内容 混凝土的施工重要包括:施工前的准备、原材料储存与治理、配合比的选定、搅拌、运输、浇筑、振捣、养护和拆模等。 2、时间摆设 根据梁体混凝土施工特点,其属于定点、定量施工,因此工期摆设必须结合现场施工条件合理安排,作到(全文另有8563字)
【查看原文】
编制:复核:签收:年月日 注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特别工程除口头交底外,还要以书面形式举行技术交底。 ②“技术交底书”一式二份,一份作为施工依据,一份留存备查,并管理交接手续。 编制:复核:签收:年月日 注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特别工程除口头交底外,还要以书面形式举行技术交底。 ②“技术交底书”一式二份,一份作为施工依据,一份留存备查,并管理交接手续。 编制:复核:签收:年月日 注:①对重点工程、关键部位及质量要求高的特别工程除口头交底外,还要以书面形式举行技术交底。 ②“技术交底书”一式二份,一份作为施工依据,一份留存备查,并管理交接手续。 (全文还有1367字)