1.升级概要1.1升级目的:网管中心现网的网管服务器经过多年的发展和使用,现网上设备安装飞速增加、网络越来越大,业务数据呈海量增长,原本的服务器已不能满足需求。导致网络的U2000网管系统运行缓慢,服务器硬件也经常出现卡顿现象,影响网管U2000的使用;为解决服务器的硬件配置落后,系统运行缓慢等问题,需要替换更新现有服务器才能解决这些问题。1.2升级网络的情况:本次升级涉及本地网设备U2000网管。1.3升级的影响:本次网管需要升级到U2000V200R16C50,升级期间以最小化影响现网的监控使用。2升级内容:2.1升级软件版本信息:ASON网管原版本为U1000V200R16C50,目标版本为:U2000V200R16C50;服务器软件包括3项:1.操作系统:SUSELinuxEnterpriseServer11(x86_64);2.数据库:SYBASE15.7withEBF25127+SP136;3.HA软件:Veritas软件。用于主备服务器间的数据同步,(采用veritas6.1+Path6.11)。2.2升级硬件设备信息:现网使用的网管服务器为SUN的服务器,升级用新服务器准备使用HuaweiRH5885HV3服务器、HuaweiAR2240路由器、HuaweiS5700交换机。3升级安排:3.1人员安排:华为高级工程师:负责整个升级项目的统筹调度,进度安排,安排人数1人;硬件工程师:负责硬件设备的安装、加电、测试等工作,安排人数3人;软件工程师:负责升级的业务调研、设备软件安装调测、升级前落实业务影响范围,升级后业务恢复情况的确认、提供技术支援。安排人数2人;文员:负责对升级中更改的资料整理,设备标签制作。竣工报告的制作。安排人数1人。3.2时间安排:5天5天5天5天5天5天5天5天5天5天5天5天