\ue50a联系电话:400-660-1360　\ue50b\ue50a帮考网校　\ue50b\ue50a2020-08-07　09:47:28　\ue50b|　什么是施工进度计划编制的六时参数法?　施工进度计划是项目施工组织设计重要组成部分,对工程履约起着　主导作用　。编制施工总进度计划的基本要求是:保证工程施工在合同规定的期限内完成;迅速发挥投资效益;保证施工的　连续性和均衡性　;　节约费用　、实现成本目标。　(1)时间参数计算　-　六时参数法:　(2)最早时间计算:从左向右计算最早时间。　开始节点的工作最早开始时间　规定为　0　;　其他工作的最早开始时间为其所有紧前工作最早完成时间的　最大值　;　计算工期　Tc　:以网络终点节点作为完成节点的这些工作中　最早完成时间的最大值　。　早参数:从左往右,累加取大值。　推荐视频　如何按工程实施阶段来编制成本计划?:按工程实施阶段编制成本计划,如基础、主体、安装、装修等或按月、季、年等实施进度进行编制。