合价(或每根单价)中应包括锚筋材料的采购、运输和保管、锚 筋的加工(包括损耗)和安装,锚筋孔的钻孔和灌浆以及施工中的试验检测,质量检查和验 收所需的全部人工,材料,以及使用设备和辅助设施等一切费用 4.4 普通混凝土 4.4.1 说明 本节规定适用于本合同施工图纸所示或监理人指示的所有各种类型建筑物的普通混凝土工 4.4.2主要提交件 (1)施工措施计划 承包人应在混凝土浇筑前7 天,提交一分混凝土工程的施工措施计划,报送监理人审批,其 内容包括:水泥,钢筋、骨料和模板的供应计划以及混凝土分层分块浇筑程序图和施工进度 计划等。混凝土浇筑程序图应按施工图纸要求,详细编制各工程部位的混凝土以及钢筋绑焊 等的施工方法和程序。若承包人在编制混凝土浇筑程序时,需要修改施工图纸规定的施工缝 位置时,应报监理人批准。 (2)现场试验室设置计划 在混凝土工程开工前28 天,承包人应提交现场度验室的设置计划报送监理人审批,其内容包 括现场试验室的规模,实验设备和项目,试验机构设置和人员配备等。 (3)质量检查记录和报表 在施工过程中,承包人应及时向监理人提供混凝土工程的详细施工记录和报表,其内容包括: 1)每一构件或块体逐月的混凝土浇筑数量、累计浇筑数量 2)各种原材料的品种和质量检验成果 3)不同部位的混凝土等级和配合比 4)月浇筑计划中各构件和块体实施浇筑起迄时间 5)混凝土的冷却、保温、养护和表面保护的作业记录 6)浇筑时的气温、混凝土出机口和浇筑点的浇筑温度 7)模板作业记录和各部件拆模日期