工作内容是什么设计师室内
需要详细的装修设计流程?
家居装修可不能马虎,装修过程讲究顺序,千万不能颠三倒四,如果你对这方面的知识不是很了解,天津首创装饰已经为您整理好了最详细的,家装施工步骤,希望对您日后的施工过程中有所帮助。一、办理开工手续没啥可说滴,去物业公司,交装修保证金、垃圾清运费,弄个“装修施工许可证”贴房门上了事。二、自行测量自备卷尺(最好是5M的),准备一个小本本,不要犯懒,亲自测量一遍,做出一个平面图。1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙棚大白及乳胶漆面积、壁纸面积、地板面积、厨卫吊顶面积、窗台板面积;2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。3、马桶的孔距(这时测量的孔距不准确,因为还未考虑墙砖的厚度),门洞口大小也要搞清楚,搜街买建材时一定用得着。三、前期设计怎么装修?首先要有个整体构思和框架1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。 另外要注意在开工之前不要忘记去物业办理开工手续,交纳装修押金。怎样设计?自己一定要有想法。如果把家装比喻成一场战役,那么家装的前期设计就是这场战役的“作战方案”,是家装的“灵魂环节”。有以下几个方面是要考虑清楚的1、主体设计;每个房间的功能做什么?客厅铺地板还是地砖?用什么样的热水器?刷乳胶漆还是贴壁纸?卫生间用浴屏还是浴缸或是挂个帘了事及家开门的方向。橱柜和室内门是厂家定制还是找木工做?晾衣架放在哪里?等等2、主体结构需要进行的拆改;是否改动门的位置?需不需要砸、砌墙?3、家具风格样式的确定及位置摆放;家具选实木的还是板式的?中式或是欧式还是现代风格?4、家电的摆放及开关插座位置设计;电视是挂在墙上还是放在电视柜上?安装空调?洗衣机是放卫生间还是厨房?5、家居饰品的设计;选什么样的窗帘?哪里可以挂幅画?哪个位置可以摆几件饰品?四、瓦工主体拆改,标志着进入到施工阶段,主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。主体拆改说白了,就是先把工地的框架先搭起来。五、橱柜吊顶安装橱柜吊顶作为安装环节打头阵的,还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时,厨卫的防潮吸顶灯、排风扇(浴霸)应该已经买好了。同学们最好把厨卫吸顶灯、排风扇(浴霸)同时装好,或者留出线头和