工程承包

工程监理

监理

招标代理

资质合作

一、单体工程综合验收:工程综合验收的前置条件:人防验收、节能验收、防雷验收、消防验收、室内环境空气质量检测,上报给质监站的完整工程技术资料。应具备的资料:施工许可证、施工合同、图审意见、甲乙两方的无拖欠证明、市场无违纪行为证明、劳保基金交纳证明、工程款结算证明、建筑工业产品备案证书审核表、节能认定证书。
施工过程中的质量控制资料收集应齐全,所有试验资料要进行汇总,主要材料试验取样次数就满足规范要求,几个必须要做的试验项目:基础回填部分承压、桩基础动力静力试验、基础与主体结构检测、外墙保温材料燃烧性能试验、节能检测、外门窗三项性能试验、电线电缆及开关插座配电箱、水暖安装主材试验、电缆桥架试验、综合布线系统检测、防雷接地测试、自动消防设施检验、电气系统防火检测。
综合验收的前置条件应有一个统一的安排,在每项工程完成后应立即组织验收和试验。验收流程:
1、工程技术资料经监督站验收合格后开具工程质量监督报告,并出具建设工程安全生产评价表,监督处长签字的。
2、报住建委综合科审查各项交费证明,也就是以上提到的各种检测费用。
3、到市场科开具市场无违纪行为证明,这个必须是在未交房前进行,否则会带来好多麻烦,
4、到劳保办开具劳保基金交纳证明,所需要的资料:规划许可证、中标通知书、施工合同、图纸审查意见书、交费收据,审核合格后到大厅盖章。
5、到行业发展科开具甲乙两方的无拖欠证明,这个很简单,只要单位证明就行了,双方互开。
6、到造价管理处开具结算证明,要合同、审计事务所出具的审计意见,这个东西就有造假的了。
7、到归口办办理建筑工业产品备案审核,这个环节也很重要,关键是你在施工过程中就必须选择经备案的产品,否则有你的麻烦,审核合格后到大厅盖章。
8、节能认定证书:这个不必细说,你在装饰工程、安装工程完成后就应该立即进行,通过了省节能检测后就可以办理,交纳较可观的费用可办。
9、以上资料齐全后交住建委基建科,确定工程综合验收的时间表,将五方责任主体签字的竣工验收报告准备十五份到大厅盖章后下发以下有关单位:发改委、规划局、城建档案馆、气象局、住建委综合科、监督科、基建科、五大责任主体。
10、按的时间进行验收,一蓝一红两份证书可是要提前填好的哦,到时候各位领导好签字,别说你没准备好。11、拿齐资料到大厅办理备案,发了证就OK了。以上工作其实如果你不违法的话,只要十天就一定能搞定
二、总体建筑工程综合规划验收:前置条件:消防意见书、规划竣工测量竣工图、工程验收备案证书、规划审批表、绿化规划备案表、档案验收合格证书
规划验收注意的问题:一是停车位,二是各建筑物红线要符合要求,不要随便变更规划,特别是绿化规划基本上不要变动,否则你又得多陪有关部门领导喝几气。
档案验收注意的问题:一定要在整个开发过程中随时整理相关的资料,特别是工程技术资料,要专人做好,在施工过程中就事先按城建档案馆的要求编目,随时整理归档。
陕西智鸿项目管理有限公司服务项目:装修监理,工程监理,造价预算,验房收房,竣工验收,房屋竣工验收,家装监理,家装监理,第三方监理,别墅装修监理,工装验收,第三方装修监理,第三方监理公司,第三方家装监理公司,行业内多年资深经验,不管是装修还是建筑,都有十几年的资深老师傅,经验丰富,资质齐全,专业验房,收房,装修监理等10多年,真诚合作,打造优秀经济联合体。
联系人:刘工
联系电话:18091396828(同微信)
座机:029-88720767
微信公众号:zhihongjt
QQ:1640904460
公司地址:西安市雁塔区朱雀大街南段朱雀云天1号楼21层
公司官网:
http://www.sxzhjl.com/
公司长期经营,合作伙伴众多,有良好的口碑,长期寻求项目合作联盟,真心期待与您的合作!