时间参数计算目的:;关键线路及总工期;根据逻辑关系绘制双代号网络图;寻找从始节点①至终节点⑥的线路; 可以看出关键线路是①③④⑥ T=16。这是计算网络图关键线路的方法之一,即从网络图的若干条线路中找出工作时间最长的线路。但是这种计算方法容易产生漏线、出错。而实际设计中采用计算网络图的时间参数的方法,确定其关键线路和总工期。;一、时间参数计算的内容;一、时间参数计算的内容;工期参数含义:;一、时间参数计算的内容;工作时间参数的含义:;工作时间参数的含义:;工作时间参数的含义:;二、工作时间参数计算方法;在网络图中的标注情况;