工程项目现场技术核定单工作流程规定_建筑管理工程项目现场技术核定单工作流程规定提要:现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业 主批准的设计图纸、技术要求,必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求 文章来源于 工程项目现场技术核定单工作流程规定1、办理现场技术核定单原则:凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理 现场技术核定单; 2、办理现场技术核定单程序:由承包商提出现场技术核定单内容,并事前 经设计同意,经监理工程师、业主相关专业工程师、项目主管、共同现场核定 确认; 3、现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经业主批准的 设计图纸、技术要求,必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求; 4、办理现场技术核定单的时效性:现场技术核定单必须在事发前现场核 5、办理现场技术核定单的规定:相关专业工程师、项目主管、必须现场共同核定认可,并按制度要求报批,单一认可、事后补办及未经批准均不能作为 结算依据; 6、现场技术核定单:必须报工程管理部、造价合约部审查,工程总监审 7、对技术核定单现场专业工程师、项目主管负有抽检责任,如发现承包商实际施工技术与现场技术核定单要求不符应及时书面通知监理工程师处理,要 求监理工程师监督施工单位进行限期更换,并对相关情况作书面记载直至作出 相应处罚。 文章来源于