1.种植顶板面施工工艺流程
顶板(屋面)结构层清理→聚氨酯防水→找坡层施工→自粘卷材防水施工→干铺油毡→细石混凝土保护层→排水盲沟→排水层施工→隔离过滤层施工→回填土施工→种植介质层施工→植物层种植。2.施工操作要点
(1)施工前须完成的其他工作
1)种植顶板(屋面)上的反梁、电缆井、排水沟、主楼侧壁墙等构件,在排水板施工前均
应进行防水处理。
2)种植顶板(屋面)上的预留孔洞、埋件、电器和给排水管道等,涉及到安装施工的工作都应在排水板施工前完成,不应在排水板施工后进行;给排水系统的管道还应在安装完毕后试压检验合格,各种管道节点的密封处理应符合防水施工要求。
3)细石混凝土保护层应达到相应的强度,表面清理干净,无其他杂物。4)防水卷材在墙面收头必须仔细打胶(压条)处理,防止埋土时脱落。(2)排水层施工
1)植物的根系具有很强的穿刺能力,顶板绿化必须保护建筑填土和防水层,本种植顶板(屋面)中采用在细石混凝土保护层上空铺一道具有足够耐根系穿刺功能的高密度聚乙烯(HDPE)排水板作为防水保护层和排水层。
2)排水板安装工艺流程:基层验收→规划弹线→空铺高密度聚乙烯排水板→排水板扣接→检查验收。
3)排水板铺设时自然展开、疏松、顺畅地铺设于规划好的位置;排水板沿车库顶板的一侧向另一侧铺设,排水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设,形状根据现场情况任意裁剪。排水板横向纵向共搭接损耗约7%;搭接必须按照排水坡度的方向搭接,两块排水板之间应按照大小支点互相搭接,不允许逆向搭接,搭接部位可用小钢钉或胶粘固定,间距1米左右。
4)个别部位需要临时固定的,采用沥青马蹄脂点式黏结固定。排水板的终止收口需要结合建筑设计部位现场确定。
5)排水板应铺设至地下室外墙边线处或盲沟处透水管部位。
6)施工注意事项
①在干燥、通风的环境下储存排水板,防止曝晒、远离火源。
②立放或平放排水保护板,不得倾斜或交叉横压,堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。
③铺设时要平整自然,顺坡或依水流向铺设。(3)隔离过滤层
1)隔离过滤层是在种植介质和排水层之间铺设一层聚酯纤维土工布(150 g/m2)。施工时在任何地段铺设排水板,必须注意及时铺设土工布;搭接要严密,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。2)土工布铺设压边不小于100 mm,随铺随用回填土覆盖,推平表面。(4)回填土及种植介质层施工1)回填方法
塑料排水板、土工布铺设要视回填土施工工作量确定,随回填土施工推进情况,排水板施工进度控制在回填土前方3~5米距离,以利于排水板的保护;当采取集中铺设后再进行填土方法时,铺设面积不宜超过1000㎡或当天回填土施工面积,土工布上要进行堆点压固,防止大风吹乱、揎翻排水板和土工布。在排水系统上回填土,为了防止运土车辆对排水系统的破坏,回填需要由周边向内回填,工序如下:
①在回填时先行铺设无纺布,一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固,随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土),土方回填推进顺序详平面图。②第一层回填土采用人工回填踩实,一次性回填厚度为400mm;随后进行第二层土回填,厚度为400㎜,采用劳动车运土;第二层土完成后,蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走土方机械;对于砂性土,第一层土可用冲水方法密实。③其后分层回填,每次回填厚度可为600mm厚。
④最后留有300~500mm厚为人工配制种植土,自然回填,不夯实。
⑤施工时不要用力踩踏,不可直接在塑料板上推车。覆土从顶端开始,先覆土,再在土层上推重车。回填土时可采用机械方式推进式回填,从一侧往另一侧推进式回填;当回土至80 cm时,机械车辆可直接回填土上操作。