广通至大理线扩能改造站前工程中铁X 局集团广大铁路项目部 二〇一五年七月一日 1.编制依据12.适用范围1 3.施工准备2 3.1 地质调查2 3.2 技术准备3 3.3 材料准备3 3.4 机具设备3 3.5 作业条件4 3.6 4.施工工艺54.1 施工工艺流程图5 4.2 施工步骤5 5.施工质量控制6 6.质量标准及检测7 7.施工中注意的质量问题9 8.成品保护11 9.安全健康与环境管理11 9.1 施工过程危害及控制措施11 9.2 环境因素辨识及控制措施12 水泥搅拌桩作业标准 1.编制依据 改建铁路广通至大理线《路基工程设计专用图》施工图 《客货共线铁路路基工程施工技术指南》TZ202-2008 《铁路路基施工质量验收标准》TB10414-2003 《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301-2009 《铁路路基工程施工安全技术规程》TB10302-2009 《铁路土工试验规程》TB10102-2010 《地基处理技术规程》JGJ79-2002 2.适用范围 水泥搅拌桩是用于加固饱和软黏土低地基的一种方法,它利用水泥作 为固化剂,通过特制的搅拌机械,在地基深处将软土和固化剂强制搅拌, 利用固化剂和软土之间所产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有 整体性、稳定性和一定强度的优质地基。 广大铁路站前 标段线路跨越山间盆地进入低中山缓坡区及过渡区,线路比邻龙川江,位于盆地边缘,盆地区地形平缓开阔,地形起伏较小, 线路经过区域为水稻田,龙川江常年有水,水量较大。线路段内地表第四 系坡残积层厚度较大。沟槽内分布有软土,松软土,粉质粘土,一般厚度 软黏土力学指标:土体容重γ=17.2~20KN/m3,凝聚力 =6.22~ 32.75Kpa,内摩擦角Φ=3.45~11.92,抗剪强度[δ 60~150kpa段内水泥土搅拌桩采用正三角形布置,桩径采用0.5m,桩间距 1.1~ 1.3m,桩的加固深度 3~7m,桩尖打入下卧层(弱风化层或基岩面)不小 于0.5m。 搅拌桩桩身水泥采用 42.5 及普通硅酸盐水泥+粉煤灰,水泥参入量定 为被加固湿土重量的 15~18%,粉煤灰掺入量定为水泥量的 20%,水泥浆 水胶比选用0.45~0.55。 本作业标准适用于标段内所有水泥搅拌桩施工。单台桩基施工作业根 据作业场地距电源变压器或供电主干线距离等条件,一般应在 150m 长度 范围内进行作业。 施工准备3.1 地质调查 地基加固施工前,必须具备完整的施工区域地表地下的地质勘察资料 及施工区域附近管线、建筑物、构筑物和其他公共设施的构造情况,必要 时应作施工勘察和调查以确保工程质量及临近建筑的安全。 水泥搅拌桩是利用水泥等胶凝材料与地下土层内软黏土共同作用起到 支撑上部结构的作用,所以地质资料极为重要,探明其是否与设计文件相 符。水泥搅拌桩施工过程中当水泥等胶凝材料与土体混合产生化学和物理 作用后,由于土体膨胀或收缩形成地表隆起或下陷时,可能影响临近的建 筑物和构筑物。 3.2 技术准备 3.2.1 熟悉施工图纸及设计说明和其他设计文件。 3.2.2 施工方案审核、批准已经完成。 3.2.3 根据施工技术交底、安全交底进行各项施工准备。 3.2.4 施工前试验人员应在各施工点提取土样,检查水泥及粉煤灰的 质量和搅拌机等设备的工作性能,各种计量设备(主要是水泥流量计及其 他计量设备)完好程度。 3.2.5 放线前对各控制点进行复核后,按设计图纸放线,准确定出各 搅拌桩的位置;测量施工平台的高程,放好桩位;搅拌桩桩位应采用竹片 或板条进行现场定位,点白灰定位,移动钻机要准确对孔,对孔误差不得 大于 50mm,并报监理复核。根据需要改动原设计位置的,需取得设计、 监理等的同意后,方可执行。 3.3 材料准备 水泥:采用新鲜水泥,出厂日期不得超过三个月。水泥搅拌桩应采用 合格的 PO42.5 普通硅酸盐袋装水泥以便于计量。水灰比一般为 0.45~ 0.55。 粉煤灰:采用新鲜级粉煤灰,粉煤灰掺加量为水泥量的20%。 3.4 机具设备 机具设备包括:深层搅拌机、起重机、水泥制配系统、导向设备及提 升速度量测设备等。深层搅拌机及与之配套的起吊设备。 3.5 作业条件 3.5.1 作业人员 主要作业人员:机械操作手2 人。施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执 有效的合格证书可操作。主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技 术交底(作业指导书)。 3.5.2 施工现场 清除地表下各种障碍物(包括人防工程、建筑垃圾、地下管线、电缆 等),将施工场地填垫平整。保证进场临时道路畅通,施工用电采用发电 机,开工前在现场打一定数量的大口井提供施工用水。组织材料进场,进 场水泥必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地 要充分满足施工需要,现场布局合理。 根据桩位平面图及主要轴线,用经纬仪定向,钢尺量距,确定桩位。 测量现场地面标高,确定桩顶标高。 3.6 试桩工作分两个部分进行:单桩承载力试验和复合地基承载力试验。试验数据以单桩承载力试验为准,复合地基承载力试验作为校核。