(杭州市余杭区市容环卫监管中心,浙江杭州311100) 本文从设计、施工、竣工验收三个方面阐述了城市公共卫生间建设的主要过程,对于提升城市公共卫生间的建造水平具有一定的指导意义。 [关键词] 公共卫生间;建设;提升 公共卫生间是城市基础设施建设不可或缺的部分,是城市现代化 水平和文明程度的重要标志。加大城市公共卫生间的建设力度,提升建 造水平,对完善城市功能及公共设施,优化城市生活、旅游和投资环 境,促进经济发展具有巨大的推动作用。 公共卫生间的设计1.1 设计原则 公共卫生间是城市建设中必不可少的设施之一, 体现了一个城市 的建设水平和文明程度。现代公共卫生间的设计应体现和环境以及城市 发展的和谐,追求外观美和功能的适度统一,强调人性化的设计,体现 以人为本,做到布局合理化、设施现代化、造型美观化、内外洁净化、 功能多样化、标识统一化,并向智能化、艺术化和环保化方向发展。 1.2 设计的基本程序 公共卫生间的设计程序:调查基本构思 初步设计及修改出 调查的内容包括:周边环境、道路通行情况、使用人数及男女比例、周边居民意见等;2) 基本构思需结合调查结果、由专业人士、 建设单位、设计单位对有关意见和建议进行分析、研究,总结出问题 点,并在新的公共卫生间里加以改善和体现;3) 依照基本构思进行具 体的基本设计,并进行讨论、修改、完善;4) 基本设计经多次修改、 完善,满足各方面要求后出图。 1.3 设计过程中应重点注意的几个方面 建筑外观造型除考虑建筑本身的美观实用外,还应考虑与周围环境相互协调、相互融洽的效果,使公共卫生间成为城市的一张名片; 建设规模应根据调查结果预估出来的使用人数和频繁程度、建设点周边区域的后续发展预测情况确定;3) 男女厕位比例 (不含小便器) 应控制在 11.5~12;4) 需设置适当的遮挡,保证私密性; 考虑不同人群的如厕需求,如设置残疾人间、老年人间、孕妇 间、儿童间 在条件允许的情况下,尽量采用节能、环保产品;7)注意采 光、通风及除臭方面的设计。 公共卫生间的施工2.1 公共卫生间的施工进度管理 公共卫生间的施工进度管理,主 要是控制公共卫生间的施工周期, 在建设合同规定的期限内,完成公共卫生间的建设任务,从而保证公共 卫生间尽早投入使用,发挥应有作用,尽快产生社会、环境和经济效益。 要确保进度目标的顺利完成,建设单位需做好以下几点工