技术交底单 建设单位:联安地产有限责任公司 施工单位:苏中建设集团股份有限公司 交底时间:2013 年 7 月 4 日 单位工程 金雀新城 2~6 #楼 分部工程 后浇带模板拆除及回顶 1、本工程后浇带分为沉降后浇带、伸缩后浇带,伸缩后浇带应在两侧构件 施工完成后 60 天浇筑后浇带混凝土,沉降后浇带须待各部分主体结构 封顶后才能浇筑后浇带混凝土; 2、后浇带浇灌前及浇灌后混凝土未达到设计强度 75%进,其两侧构件此跨 范围模板及支撑不得拆除,确保施工安全; 3、后浇带的支撑回顶: (1)、支撑回顶说明:针对本工程后浇带设置多的特点,结构模板施工 组织设计采用满堂支撑架体,由于施工方式的不同,后浇带模板的拆除 及支顶方法也各有不同,但都应能保证结构的安全和质量,后浇带处支 交 撑必须随时拆除随时回顶。回顶后的支撑体系在后浇带混凝土浇筑后强 度达到 100%后方可拆除; 底 (2)、板底模板的拆除,按已支撑回顶梁内的单跨,一次性拆除的长度 不超过 2.5m,即进行板底的支撑回顶。施工时在钢管立杆顶部加设支撑丝杠, 丝杠上(即板底)加 75*45mm 支模木楞,顶托进行螺旋顶紧。按此要求进 内 行逐跨的板底拆除和及时的板底支撑回顶。后浇带位置梁板需重新回顶支 撑,沿后浇带方向搭设双排钢管支撑架。 容 (3)、技术参数: 横向间距或排距(m):0.80;纵距(m):1.2;步距(m):1.65 立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.20;脚手架搭设高度(m):3.12m 扣件连接方式:双扣件,考虑扣件保养情况,扣件抗滑承载力系数:0.80; 板底支撑连接方式:钢管上设置顶托,顶托上采用方木支撑; 后浇带浇筑前按要求对施工缝进行相关处理。 (4)、目前 2、3、4、5#主楼及裙房都有后浇带未顶撑或顶撑不符合要 求。分布附图。 4、6#主楼、裙房及后期车库,所有后浇带两侧模板支设作为 单独体系,后浇带混凝土未浇筑前不可拆除。 交底人: 王小东 接受人: 1/2 2/2