雨季施工主要思路首先是雨季防洪领导小组的建立,该小组还要负责建立防汛计划以及各种紧急预案措施。同时,项目部要设专职的值班人员,这样才能保证昼夜都能有人进行值班,对天气情况了如指掌。同时,施工人员的雨季施工培训工作也要随之展开,对施工现场的准备工作要做一次全面的检查。最后,除了施工现场,生产生活基地的排水设施也要进行检查,随时清理排水以及各种垃圾,这样才能做到雨水排水通畅。具体防护措施一、办公区排水1、检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。2、室外地面全面硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。二、施工现场排水1、雨季来临前,
查看详情
学员数 1439好评率 98%
学员数 1567好评率 98%
浏览数:1054