通电后应仔细检查和巡视,针对出现的问题查找原因进行修复。 第二节道路工程施工方案 1、道路路基工程 根据本工程的特点,制定如下施工方法: 施工工艺流程:施工准备→路基挖方→各种基底类型处理→分层填筑(挖方)→平整碾压成形→复核及顶面处理。 (1)施工准备 根据设计图纸按坐标定出道路中心线,确认无误,经有关部门验收合格后,方可进行施工放样。路基开工前做好施工测量工作,其内容包括导线、中线、水准点复测,横断面检查与补测,增设水准点等。 路基施工时要在路基两侧开挖排水沟并经常抽水,疏干地表水,降低地下水位。 (2)路基挖方 清除耕植土至道路设计结构层底。填方地段先用轻型压路机碾压开挖后的原地面,至没有明显轮迹为止,再进行石灰处理土施工。路基挖土必须按设计断面自下而上整幅开挖,不得乱挖、超挖,严禁掏洞取土,保证施工安全。 (3)路基、边坡填土 A、准备工作 a、测量放样 恢复定线测量及施工放样是施工准备阶段的主要技术工作,我们将根据设计图纸、监理工程师书面提供的各导线点坐标及水准点标高进行复测,闭合后将复测资料交监理工程师审核。路基施工前,根据恢复的路线中线标、设计图、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩、边沟、护坡道、弃土堆等的具体位置桩。道路中线桩直线部分每20m一个,每100m设一个永久性固定桩,曲线部分除20m设一整里程桩外,曲线的起点、终点、圆缓点、缓圆点都应设置固定桩。在中线桩施测后,进行横断面测量,然后根据路基横断面图及实测标高进行边桩放线。在挖方断面的坡顶点位置上,钉开挖断面的边桩,边桩上应注明里程、挖深(m),在距边桩一定距离的地方设护桩,以备边桩丢失后及时恢复。同时导线