2021年底前计划开工铁路前期进度一览表
表格及建设流程说明:1、红色字体为本次更新内容;2、可研批复前置要件主要包括:规划选址意见、用地预审意见、社会稳定性风险评估等专题报告及土地综合开发、征地拆迁包干协议签订等;3、初步设计批复前置要件主要包括:水土保持方案、防洪评估、地质灾害评估、环境影响评价、地震安全评估、通航影响及安全评估等专题报告以及与相关单位和部门签订的道路立交、取弃土场、压覆矿藏、“三电”及管线迁改等协议;4、铁路建设基本流程:预可研→预可研评审→可研(含初测)→可研评审(含鉴修)→可研批复→初步设计(含定测)→初步设计评审→初步设计批复→施工图设计(含评审)→施工招标;5、由于铁路建设项目开工影响因素较多,表格中项目能否按期开工存在不确定性,仅供参考;部分项目最新状态信息不明,后续将及时更新。