来自网络装修施工遵循“谁脏谁先干”的基本原则,吊顶和铺砖的施工顺序会因专空间不同而有所不同属
最好的顺序是瓦工进场后先将厨、卫、阳台墙砖砖好后,然后进行木工吊顶,木工完成内后容进行油漆施工,但油漆做到第一遍大白完成后,瓦工再次进场进行地砖的铺贴,地砖铺贴完成后,马上使用专用的成品保护膜将地砖进行全方位的保护,保护完成后油工第二次进场施工,这样油工就直接把瓦工施工时破坏的位置一起修复如新。
大家会担心按这样

装修时是先弄地面还是先弄墙具体顺序是怎样的

墙面和地面的装修顺序,要根据不同空间、不同装修材质来决定。可以分为以下几种情况:
1、厨卫、阳台:必须先铺地面瓷砖、再粘贴墙面砖,如果墙地面都是粘贴瓷砖,这样做的好处是避免墙面流水直接进入地砖以下,利于防水。
2、客厅、卧室等空间:
需要先做地面、后做墙面如果墙面处理乳胶漆、壁纸等,地面镶铺瓷砖,这样会防止铺装地砖时水泥砂灰污染成活的墙面饰面。
如果地面铺装木地板为了避免墙面施工对于木地板可能产生的污染,就需要先做墙面。
在装饰施工中,要充分考虑各工序的施工情况,合理安排施工顺序,保证各个工序之间不相互抵触。
当然先弄墙了。
不然如果先弄地面,
你弄完墙回头还要再弄地面。