EVA:挣值分析　...　CV　:成本偏差　EV...　总结:项管成本管理　计算公式　:　 pv:计划预算　值,ac:已完成实际成本,ev:已完成预算成本　spi=ev/pv 进度指数 进度偏差 sv=ev-pv　cpi=ev/ac 成本指数(成本的成cheng以c开头) 成本偏差 　cv　=ev-ac 　差法　除法　...　系统可靠度　串联　R=R1R2…RX　并联　R=1-(1-R1)(1-R2)…(1-RX)　串联系统失效率　P=P1+P2　平均无障碍时间=1/P　单利　计算　...其中:FV-投资的终值,将来　值(Future　Value);　PV-现值(Present　Value);　...　PV、EV、AC、BAC、EAC、ETC等　计算公式　含义　PV　Planned　Value:计划　值　应该完成多少工作,　(按照计划截止目前应该花费的预算)　AC　Actual　Cost:实际成本　完成工作的实际成本是多少　(截止目前实际的花费)　...　PV:plan　value　计划　值,AC:actual　...而且有一个规律,　计算公式　都是EV开头;　偏差是用减法指数是用除法　进度偏差SV=EV-PV。SV>0,进度超前,SV0,成本节约,C...　EVM:　挣值管理　ES:挣得进度。ES　是EVM　理论和实践的延伸。如果挣得进度大于　0,则　表示项目进度提前了　AT:实际时间　SPI:进度绩效指数　EAC:项目完工预算　CA:控制账户　EVA:挣值分析　PV:　计划价值.在即定时间点...　PV　EV　AC　BAC　EAC　ETC等　计算公式　PV 计划　值Planned　Value　应该完成多少工作?(96版的名称:BCWS)　EV　挣值Earned　Value　完成了多少预算工作?(96版的名称:BCWP)　AC 实际成本　Actual　Cost...　PV　某段时间,计划工作量,的预算价值　EV　某段时间,实际工作量,...　CV　=EV-AC　CPI=EV/AC　EV在左边　越大越好　BAC　所有工作量,的预算价值　ETC　A:　当前,剩余工作量,的预算价值　ETC=BAC-EV　ETC　B...　RSD的　计算公式　为:相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均　值(X)。相对标准偏差(RSD)就是指:标准偏差与测量结果算术平