安全管理组 第 25 页 共 37 页 织机构构成见下图: 项目经理部安全领导小组 组长:项目经理 副组长:总工程师 Y 工 程 管 理 部 长 N 质量 安全 部长 物资 设备 部长 钢筋 认可 办公 室主 任 计划 财务 部长 项目工程队安全小组 组长:队长,副组长:副队长、技术主管 各作业层 安全管理组织机构图 第 26 页 共 37 页 2.2.安全保证体系 安全保证体系 组织保证 目标保证 制度保证 工作保证 项目经理 项目副经理 项目总工 安质人员 职能部门 严格按照国家 有关规定执 行,确保不发 生任何等级的 安全责任事 故。 基础工作 防范重点 各 级 领 导 分 责 任 包 保 落 实 配 齐 安 检 机 构 人 员 建 立 群 体 保 安 全 格 局 各 部 门 按 职 能 分 工 做 好 工 作 作 业 班 组 做 好 岗 位 安 全 工 作 开 展 安 全 预 想 、 预 测 、 预 防 工 作 抓 好 安 全 宣 传 教 育 工 作 加 强 安 全 培 训 考 试 合 格 持 证 上 岗 加 大 各 类 安 全 防 护 用 品 资 金 投 入 严 格 执 行 劳 务 工 安 全 管 理 规 定 防 高 空 坠 落 事 故 防 物 体 打 击 事 故 防 机 具 设 备 伤 害 事 故 防 人 身 伤 害 事 故 防 触 电 事 故 防 火 灾 、 爆 炸 、 中 毒 、 交 通 事 故 安 全 文 明 标 准 工 地 建 设 制 班 前 安 全 讲 话 制 安 全 技 术 交 底 制 安 全 交 接 班 制 安 全 挂 牌 制 安 全 检 查 制 安 全 责 任 制 安 全 例 会 制 易 发 事 故 控 制 点 制 事 故 处 理 报 告 制 安 全 管 理 台 帐 记 录 制 安 全 违 章 隐 患 处 罚 制 安 全 生 产 考 核 奖 罚 制 项 目 经 理 安 全 责 任 制 项 目 副 经 理 安 全 责 任 制 项 物 工 目 资 程 总 设 管 工 备 理 程 部 部 师 长 长 安 安 安 全 全 全 责 责 责 任 任 第 27 页任 共 37 页 制 制 制 安全保证体系图 质 量 安 全 部 部 长 安 全 责 任 制 工 程 队 安 质 室 安 全 责 任 制 办 公 室 主 任 安 全 责 任 制 2.3.安全监督管理 (1)施工现场安全管理 各单位人员进出施工现场和料场,宿舍区均应佩戴“工作牌” , 禁止闲杂人员出入上述场所。严格各种安全物品的请领制度,防止领 用物品的丢失与浪费。 (2)工程机械、车辆安全管理 所有工程车辆和驾驶员均须持证驾驶。 驾驶人员必须遵守交通法 规,不得酒后驾驶,不得穿拖鞋和赤脚驾驶,不得客货混装,不得开 英雄车,严禁病车上路。工程机械的操作手应持证上岗,严守操作规 程,切实保证工程机械安全和操作人员自身安全。 (3)防火、防盗安全管理措施 工地与宿舍的用火均应由专人负责并做到人走火灭。工地的机、 车、设备、材、燃料须安排专人看管,谨防盗窃。 3、现场施工安全措施 3.1 施工现场安全技术措施 (1)现场所使用的各种机具、 电器设备要有专人管理、 专人操作; (2)现场吊运施工时,应设专人指挥,操作人员必须接受指挥人 员的指挥。严禁违章指挥、违章施工。 (3) 盖梁施工系高空作业,脚手架钢管使用前应逐根进行检查, 对锈蚀、变形、壁厚不够的不得进行使用,脚手架应架设牢固稳定, 施工处要铺足够强度的脚手板,同时应根据规范要求设置防护网、安 全网。 (4)宿舍、办公室、厨房应规定设定灭火器。 (5)安全用电高负荷区预备 6 台手提灭火器、防火砂、消防铲和 第 28 页 共 37 页 水泵等防火器材。 (6)对所有员工进行岗前安全教育和技能培训,必要时还举行事 故模拟演戏,增强安全意识,提高处理突发事故的应变能力和自保自 救能力。 (7)上岗职工必须携带安全帽,不穿拖鞋,不袒胸露背,特殊工 种要佩证上岗,并携带合乎工种操作规程的保护装备,如防护眼罩, 安全带,手套等。 3.2 钢筋加工安全技术措施 (1)钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场所 要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩; (2)调直钢筋时,采用专用调直机调直,沿线 2 米区域内禁止 行人。 (3)展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩 紧; (4)人工断料,工具必须牢固。掌克子和打锤,要站成斜角, 注意扔锤区域内的人和物体。切断小于 30 厘米的短钢筋,应用钳子 夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩; (5)多人合运钢筋,起、落、转、停等动作要一致,人工上下 传送不得在同一垂直线上。 钢筋堆放要分散、 稳当, 防止倾倒和塌落; (6)起吊钢筋骨架时,下方禁止站人。必须待骨架降落到离模 板 0.5 米内方准靠近,完全就位后好方可摘除吊链; (7)钢筋超长时,使用人工传递同时应在拟定操作方案并应在 监护下进行操作; (8)使用钢筋冷拉机、切断机、弯曲机,应遵守钢筋机械安全 第 29 页 共 37 页 技术操作规程, 先检查后使用, 使用后切断电源, 设备应做好 “十字” 作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐) 。 3.3 模板安装安全技术措施 (1) 支模应按工序进行, 模板没有固定前, 不得进行下道工序。 禁止利用支架攀登上下; (2)拆除模板必须经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段 进行,严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。不得留下松动和悬挂的 模板,拆下的模板应及时送到指定地点集中堆放; (3)模板就位后,应该立即用撑木等固定其位置,以防倾倒伤 人; (4)在立模施工时模板工作人员的安全带必须拴于牢固地点, 穿拉杆时必须内外响应; (5)自立模直到浇筑砼完毕前,严禁施工人员以模板为梯子攀 登,以免模板未固定好或螺栓、扒据松动、脱离伤人; (6)整体模板吊装前,必须使模板连接牢固,内撑、拉杆、箍 筋上紧、吊点正确牢固,起吊时必须拴好安全绳,并听从信号指挥; (7)拆除模板时,必须按规定的程序进行,先栓牢吊具挂钩, 再拆除模板。模板、拉杆、等工具不得往下扔; 3.4 混凝土浇筑安全技术措施 (1)用混凝土罐车运输混凝土,车辆停靠、卸料必须有人指挥 操作; (2)使用振捣棒应穿胶鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有 破皮漏电。 3.5 现场施工用电安全技术措施 第 30 页 共 37 页 (1)编制临时用电施工组织设计,确定电源进线、总配电箱、 分配电箱的位置及线路定向,进行负荷计算,选择变压器容量和导线 截面,制订安全用电技术措施和电气防火措施。 (2)严格按照施工用电专项方案与施工平面布置进行架设和管 理电力线路,动力和照明线必须分开架设。 (3) 配电室房、 变压器等电力设备设安全屏障, 高度不低于 2.5m, 设置明显的禁止、警告标志。 (4)施工现场临时用电应符合现行《施工现场临时用电安全技 术规范》 (JGJ 46-2005)的规定。工程专用的电源中性点直接接地。 (5)电力作业人员必须持证上岗,按规定正确穿戴、使用劳动 防护用品。 (6)配电箱内多路配电应有标记,配电箱应有门、有锁、有防 雨措施,铁壳开关处必须接地。所有电器设备必须完整、无破损,性 能良好。必须使用安装带有触电保护器的插座。触电保护器应定期试 验,确保性能可靠。严禁使用钢丝、铁丝等金属代替保险丝。严禁在 一个开关上连接多台电动设备。 (7)夜间施工时,现场应设有满足施工安全要求的照明设施。 七、环境保护、水土保持保证体系及保证措施 1、环境保护、水土保持保证体系 第 31 页 共 37 页 项目经理 环 保部部 长 项 目 总 工 程 师 主 管 生 产 副经理 物资设备部部 长 计划财 务部部长、 办 公室主任 1、监督 施工全过程 的环境保护 工作和不符 合纠正。 2、发现 并配合解决 施工中出现 的环境问题。 3、开展 环保活动和 环保培训。 4、保证 环保设施的 有效运行。 1、 制 定项目环 保措施和 分项的环 保方案。 2、 监 督各项环 保技术措 施 的 落 实。 3、 解 决施工中 出现的污 染环境的 技 术 问 题。 4、 组 织培训考 核。 1、 合 理安排生 产、减少 对环境干 扰。 2、 制 订各项环 保技术措 施。 3、 保 证进场施 工人员的 文明和技 术素质。 1、 保 证使用的 各类机械 在安全、 良好的状 态 下 运 行。 2、 监 督操作人 员按操作 规 章 作 业。 1、 保 证按要求 贮存和堆 放材料。 2、 对 有毒有害 危险品严 格管理。 3、 负 责各种施 工材料的 节约和回 收、再利 用。 1、 财 务部门保 证环保工 作所需经 费。 2、 办 公室负责 各项后勤 保障符合 环 保 要 求。 施工队环境保护、水土保持实施小组 各工序、 班组、 岗位人员做好职责内的具体工 作 环保保护、水土保持达标 环境保护、水土保持保证体系框图 2、环境保护、水土保持保证措施 第 32 页 共 37 页 施工过程中将按照业主和监理工程师的指导意见, 严格按照环境 保护法及地方环保政策的规定, 并同时接受政府环保部门的监督检查 工作。实行施工环保、水土保持管理责任制,将施工环保、水土保持 与各作业班组和管理人员奖金分配挂钩。制定施工环保、水土保持管 理细则,认真落实,项目经理部每 10 日一次施工环保工作检查,针 对检查中发现的问题限期整改。 2.1 环境保护保证措施 (1)施工噪音控制措施 合理布置临时工程, 对机械加工点布置在远离居民集中区或其他 环境敏感点。施工期间合理安排工作人员轮流操作机械,穿插安排低 噪音工作, 减少接触高噪音时间, 并应配备耳塞, 同时注意机械保养, 降低噪音的声级水平。合理分布动力机械的工作场所,尽量避免同处 运行较多的动力机械设备。注意施工机械的保养,使机械维持最佳工 作状态,使噪声维持最低噪声水准。行驶的机动车辆,现场只许按低 音喇叭,场外行驶严禁鸣笛。 (2)防止大气污染措施 配备洒水车,对未铺筑的临时道路和砼拌合站进行洒水处理,主 要在干旱无雨天气和大风天气,一日两次,以减轻扬尘污染。易洒落 粉状物料的堆场,采取防风遮盖措施,以减少扬尘。水泥、砂和石灰 等易洒落散装物料的运输,采取防风遮盖措施,尤其是在干旱大风天 气,以减少扬尘。车辆开出工地做到不洒土、不扬尘,减少对周围环 境污染。对机动车安装减少尾气排放的装置,确保符合国家标准。 (3)减少粉尘措施 运转时有粉尘发生的施工场地, 如水泥砼拌和站均应有防尘设备。 第 33 页 共 37 页 在这些场所作业的工作人员,配备必要的劳保防护用品。运输可能产 生粉尘的车辆配备挡板及棚布,防止粉尘飞落。作业场地及运输车辆 及时清扫、冲洗,保证场地及车辆的清洁。严禁在场地内燃烧各种垃 圾及废弃物。尽可能防止施工场地和运输道路产生的扬尘,必要的地 点用洒水车洒水降尘。 (4)固体废弃物处理措施 生活垃圾及生产垃圾及时清运到指定地点。收集、运输、处置废 弃物时,要采取措施防止扬洒、渗漏、流失和丢弃。 (5)保护水质及水利设施措施 施工现场的临时食堂,污水排放时设置简易有效的隔油池,定期 进行清理,防止污染。 (6)水土保持保证措施 施工前对施工工人进行保护动植物的教育和培训, 明确保护责任。 施工现场的生活垃圾,集中堆放统一处理。 八、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 1、文明施工、文物保护保证体系 项目经理部成立以项目经理为组长的文明施工、 文物保护领导小 组。 对现场文明施工进行监督、 检查、 指导, 对违反文明施工的行为, 责令限期整改或停工整顿,必要进对责任人进行处罚。各施工队成立 以队长为组长的现场文明施工小组, 负责各施工区域内的现场施工管 理工作,并结合实际情况制定文明施工管理细则。积极宣传每一位参 建职工对文物古迹的保护。 第 34 页 共 37 页 文明施工、文物保护目标的确定 文明施工、 文物保护工作计划 文明施工、 文物保护工作体系 思想工作体系及激励机制 开展共建活动广泛, 积 极 推 进 两 个 文明 建设; 开展文明竞赛 活 动 , 规 范 现 场管 理;奖罚兑现 施工过程的文明施工控制 1、 施工准备阶段的文明施工控 制及详细调查当地民风民俗; 2 、施工过程中的文明施工控 制。施工便道洒水、防尘;自 觉执行当地政府的有关规定; 接受当地市民、村民的监督。 3 、施工过程中的文物保护措 施。 组织保证体系 项目经理、总 工程师、办公 室 项目工程队 施工现 场工长 文明施工管理系统 文明施工保证体系框图 2、文明施工保证措施 (1)施工场地管理 现场施工人员需佩带胸牌和戴好安全帽。 施工现场整齐清洁,各种材料分仓堆放有序、标示清楚。 施工合同段起点、终点设置长久固定醒目的标志牌各一块。标牌 规格尺寸及所用材料应符合监理工程师的要求。 运输道路、材料场库、机械停放场、砼搅拌站和生活区按照总平 第 35 页 共 37 页 面图合理布局,统一规划,布置整齐,场区裸地进行绿化处理;并在 施工区域设醒目标牌。 (2)环境卫生管理 人员进驻工程现场时,采取预防疫情的有效措施,并配备必要的 医药用品、设施,加强疫情的防控工作。及时与当地卫生防疫部门取 得联系。 现场食堂按卫生标准配备设施,工作人员定期体检。 3、文物保护保证措施 施工前向当地文物保护部门了解施工场地文物情况, 建立文物保 护和管理措施,宣传到每一个参建职工。 遵守国家有关文物保护政策、法规,对场地提前勘察。组织全体 员工认真学习《文物保护法》 ,切实增强文物保护意识。让所有施工 人员真正懂得文物和地下遗迹属国家所有,是珍贵的国家财产,必须 倍加珍惜,悉心呵护。 施工期间如发现有文物或有考古、地质研究价值的物品时,应马 上停工并对现场进行妥善保护, 及时与业主及有关文物保护单位取得 联系,并大力配合,妥善处理后再行施工,确保文物完整、不丢失。 九、夜间施工 1、成立夜间施工领导小组 组长:刘科民 副组长:潘新涛、许宝来、张国儒 组员:张幸开、白俊鹏、王宁宁、高飞、王峰、林红星 2、确定夜间施工领导值班制度 第 36 页 共 37 页 TJ5 标项目部夜间施工值班表 时 间 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期天 值班领导 郭广生 许宝来 潘新涛 张国儒 刘科民 许宝来 潘新涛 值班人员 张幸开 白俊鹏 王宁宁 高飞 王峰 林红星 张幸开 3、夜间施工注意事项 (1)夜间施工时,施工作业人员必须穿反光背心。 (2)夜间施工时,必须有专人对机械、车辆进行指挥。 (3)夜间施工时,现场必须有足够的照明设备。 (4)夜间施工时,必须有技术人员、施工人员跟班作业。 第 37 页 共 37 页