灌浆料施工方案灌浆施工方案(三篇) 灌浆料施工方案灌浆施工方案(一) 工程名称: 编制人: 审核人: 编制单位:吉林市鸿志达建筑安装工程有限公司 日期: 2011 年3月30 日会签意见建设单位 监理单位 技术部门 生产部门 灌浆施工技术措施 一、编制说明 长春市宽平住宅小区 3# 、 4# 楼 工程 地下一层、地下二层部分位置增加剪力墙、增加梁工程、对扶梯孔洞补板周边梁进行粘碳纤维加固工程、部分楼板拆除工程。本方案本着结构使用安全、经济的原则达到设计标准施工而编制。 二、编制依据 1 、 施工设计文件 2 、 建设单位要求 3 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 4 、《混凝土结构加固技术规范》 CECS25:90 5 、施工现场环境 三、工程概况 1 、工程名称: 2 、工程地址: 3 、建设单位: 4 、监理单位: 5 、施工单位: 吉林市鸿志达建筑安装工程有限公司 6 、工程现状: 7 、工程内容 由我公司负责本工程 12 层剪力墙灌浆修复 四、施工准备 1 、根据我公司现工程情况积极调配部分精英和骨干组成了强干的项目组织机构。组织机构如下: 序号 姓名 年龄 职务 职称 1 焦自兵 42 项目经理 技师 2 李庆军 32 工程师 工程师 3 张怀森 34 质检员 助工 4 李全举 38 施工员 助工 2 、植筋,拆除工作等工具均已准备就绪。 五、加固方案的设计 一、设计说明: 根据本工程现已施工的情况和设计的要求,我公司本着对工程使用功能的安全性和经济性原则对所加固部分进行了详细的验算和分析,对加固部分制定了设计方案。其设计的参数如下: 施工前的准备 1 、机器搅拌 : 混凝土搅抖机或砂浆搅抖机 ; 2 、人工搅拌 : 搅拌槽及铁铲若干 ; 3 、水桶若干 ; 4 、台秤若干 ; 5 、流槽 ; 6 、高位漏斗、灌浆管及管接头 ; 7 、灌浆助推器 ; 8 、模板 ( 钢模、木模 ); 9 、草袋、岩棉被等 ; 10 、棉纱、胶带 ; 灌浆施工 第一步:基础处理 基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前 24 小时,基础表面应充分湿润,灌浆前 1 小时,清除积水。 第二步:支摸 1 、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。 2 、模板与设备底座四周的水平距离应控制在 100mm 左右,以利于灌浆施工。 3 、模板顶部标高应高出设备底座上表面 50mm 。 4 、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。 第三步:灌浆料配制 1 、一般地,按通用加固型按 13-14% 的标准加水搅拌 , 豆石加固型按 9-10% 的标准加水搅拌。 2 、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为 1-2 分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入 2/3 的用水量拌和 2 分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。 3 、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证 40 分钟以内将料用完。 4 、现场使用时,严禁在 HGM 灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。 第四步:灌浆施工方法 二次灌浆时,应符合下列要求。 ①、二次灌浆时,应从一侧或相邻的两侧多点进行灌浆,直 至从另一侧溢出为止,以利于灌浆过程中的排气。不得从四侧同时进行灌浆。 ②、灌浆开始后,必须连续进行,不能间断。并尽可能缩短灌浆时间。 ③、在灌浆过程中严禁振捣。必要时可用灌浆助推器沿灌浆层底部推动 HGM 灌浆料,严禁从灌浆层中、上部推动,以确保灌浆层的匀质性。 ④、设备基础灌浆完毕后,应在灌浆后 3-6 小时沿设备边缘向外切 45 度斜角(见下图)以防止自由端 产生裂缝 , 如无法进行切边处理,应在灌浆后 3-6 小时后用抹刀将灌浆层表面压光。 ⑤、当灌浆层厚度超过 150mm 时,应采用豆石加固型高 强无收缩灌浆料。 ⑥、当灌浆量较大时,豆石加固型灌浆料的搅拌应采用机械搅拌方式,以保证灌浆施工。 第五步:养护 1 、灌浆完毕后 30 分钟内应立即加盖湿草盖或岩棉被 , 并保持湿润。 2 、冬季施工时 , 养护措施还应符合现行