总时差和自由时差的定义和 区别,请举例说明 2011-07-02 20:42 娟娟BJ 浏览16165 网友采纳2011-07-02 22:19 热心网友 总时差(用TFi-j 表示),双代号网络图时间计算参数,指一项工作在不影响总 工期的前提下所具有的机动时间。用工作的最迟开始时间LSi-j 与最早开始时间 ESi-j 之差表示。 自由时差,指一项工作在不影响后续工作的情况下所拥有的机动时间。用紧后工 作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差表示。 网络图时间参数相关概念包括:各项工作的最早开始时间、最迟开始时间、最早 完成时间、最迟完成时间、节点的最早时间及工作的时差(总时差、自由时差)。 总时差=最迟完成时间—尚需完成时间。计算结果若大于0,则不影响总工期。若小于0 则影响总工期。 自由时差=紧后最早开始时间—本工作最早完成时间。