使用Project　日历设置工作时间和休息日　打印　全部显示　适用于　Microsoft　Office　Project　2003　Microsoft　Project　2002　按时完成项目非常重要。为了实现这一目标必须　知道何时开始项目才能够完成任务。Project　2003　MicrosoftProject　2002　使用日　历以及其他信息如任务相关性来确定资源可用于工作的时间以及可排定任务日程的　时间。　有四种类型的日历基准日历、项目日历、资源日历和任务日历。可以修改这　些日历以定义整个项目、资源组、个别资源以及任务的工作日和工作时间。这些日　历与“日历”视图不同后者以日历格式显示项目日程。　注释　有关修改日历的更多信　息请参阅本页的“请参阅”部分的相关链接仅当连接到　Internet　时可见。　什么是基准　日历　什么是项目日历　什么是资源日历　什么是任务日历　日历选项设置对工作时间　有何影响　项目日历、资源日历和任务日历之间如何相互关联　什么是基准日历　基准　日历定义项目的常规工作时间和非工作时间。它指定每个工作日的工作时间、每周　的工作日以及例外日期例如假期。可选择任何基准日历作为项目日历或者作为资源　日历的基准日历。也可以将基准日历应用于特定的任务。　“标准”日历　“标准”基准　日历是项目的默认日历并且是资源日历的基准日历。该日历反映传统的工作日程星　期一至星期五每天从上午　8:00　到下午　5:00　工作中间有一个小时的休息时间。　“24　小时”日历　“24　小时”基准日历反映完全没有非工作时间的日程。在全天范围内将资　源和任务的日程排成不同的班次时或者当任务的设备资源不间断工作时可以使用　“24　小时”日历。　“夜班”日历　“夜班”基准日历反映夜班日程从星期一晚上到星期六　早晨每天从晚上　11:00　到第二天上午　8:00　工作中间有一个小时的休息时间。　也可以创建自己的基准日历。如果对多种资源有不同的日程创建自己的基准日历尤其有用。例如您可能有兼职资源、隔12　小时换班的资源或者在周末时间工作的资　注释如果使用　Microsoft　Office　Project　Professional　2003基准日历将在您单位　MicrosoftOffice　Project　Server　2003　上实现。只有那些对　Project　Server　2003　管理权限的人员例如项目管理员才能签出和更改企业全局模板中的基准日历。