东部新城自规划以来,
走的每一步都牵引这无数自贡人民的心。
这不在最近披露的自贡重大项目规划中,
就将东部新城的最新规划展示出来了。
让我们一起去看看吧!
来源:官网截图
东部新城洞山农民集中安置房
总投资13.91亿元
建设年限:2019-2022
建设内容:建筑面积27万平方米,主要包括住宅、商业、社区及物业用房、地下车库及其配套用房、架空层等,并配套建设小区绿化、道路、广场、室外管网等。
预计进度:一季度进行安置房主体施工、二季度继续进行安置房主体施工、三至四季度继续进行安置房主体施工力争开展安置房外墙装饰。
四川轻化工大学东部校区
总投资70亿元
建设年限:2020-2023
建设内容:新建教学楼、食堂及学生宿舍等43万平方米,购置设施设备;新建教师宿舍及配套用房40万平方米。
预计进度:一季度继续推进校舍等建设、设备设施采购及安装,达到新生入住条件;二季度继续推进场馆建设;三季度启动教师宿舍设计等前期工作,四季度完成教师宿舍建设前期工作。
来源:轻化工大学官微
东部新城二期基础设施
总投资56.65亿元
建设年限:2019-2022
建设内容:建设高铁连接线、汇兴路东段等七条道路,全长21.5公里,桥梁及配套景观绿化、地下综合管廊、排水管网等。
预计进度:一季度完成东城北环路路基填筑,二季度完成高铁连接线道路附属设施建设,完成李白河西街路基填筑,三季度东城内环路路基填筑完成60%、汇兴路东段路基填筑完成50%,四季度完成东城北环路、李白河西街路面及附属设施建设,东城内环路路基填筑完成70%、汇兴路东段路基填筑完成60%。
自贡东站配套设施项目
总投资39.2亿元
建设年限:2020-2023
建设内容:总建筑面积26万平方米,主要包括综合客运枢纽(含公交枢纽站、长途客运站)、游客集散中心、站前广场、地下综合换乘中心(含地下停车场、出租车蓄车场、城市通廊等)、地面市政道路、下穿市政道路、高架车道、地下综合管廊、村道改道、交警监控系统及其他配套设施等。
预计进度:一季度进行房建部分和高架桥主体施工,二季度继续进行房建部分和高架桥主体施工,开展道路建设,三至四季度继续进行房建部分、道路和高架桥主体施工。
来源:视觉中国
东部新城三期基础设施
总投资64.5亿元
建设年限:2019-2022
建设内容:新建道路24.6公里及配套建设排水管网、截污干管14.35公里、 综合管廊12283米、桥梁8座、立交桥2座、景观绿化68.1万平方米以及箱涵、交安工程、照明、地下通道等工程。
预计进度:一季度进行席草路、李白河东街、李白河西街等道路路基土石方施工,二季度继续进行上述道路主体施工,开展管廊工程、绿化工程等配套工程建设,三季度继续进行上述道路主体施工,继续开展管廊工程、绿化工程等配套工程建设,开展桥梁建设,四季度继续进行上述道路主体施工,继续开展桥梁及配套设施建设。
自贡中心一期
总投资15.26亿元
建设年限:2020-2022
建设内容:总建筑面积16.86万平方米,其中地上建筑面积8.56万平方米,地下建筑面积8.30万平方米,内容包括市民中心、综合办公楼、地下车库及地下配套服务用房等。
预计进度:一季度主体框架结构完成10%,二季度主体框架结构完成30%,三季度主体框架结构完成50%,四季度主体框架结构完成70%。
自贡高铁TOD综合土地开发项目
总投资100亿元
建设年限:2021-2028
建设内容:建设高品质生活区、商业综合体、康养、道路基础配套、市场、医院、学校等。
预计进度:一季度落实项目牵头单位和项目用地拆迁资金,启动项目综合开发规划编制和TOD项目专项用地指标报批前期工作,二季度开展一期工程涉及的土地流转及房屋征收工作,三季度开展TOD综合开发项目一期工程项目勘察设计等前期工作,四季度用地手续办理完成后,开展项目报批并启动一期项目工程建设。
高铁自贡东站配套设施二期
总投资44.16亿元
建设年限:2021-2024
建设内容:总建筑面积约40万平方米,主要建设内容包括站前绿化、广场、站前体育运动中心、康养服务中心、盐帮文化博物馆及体验中心、教育培训中心、立体停车场、地面道路及地下公共环道、高铁及公交配套服务大楼、配套服务用房、充电桩等。
预计进度:一至二季度:开展勘察、设计工作,三季度:开展招标工作,四季度:进行土石方施工,启动地下室主体工程施工。
来源:视觉中国
东部新城幼儿园(一期、二期)
总投资2.07亿元
建设年限:2021-2025
建设内容:建设东部新城第一实验幼儿园、东部新城洞山惠民幼儿园、东部新城盐云惠民幼儿园、东部新城和平幼儿园、东部新城科教幼儿园、东部新城天使幼儿园。
预计进度:一季度东部新城第一实验幼儿园开工,其他项目继续办理前期准备手续,二季度东部新城第一实验幼儿园主体完工,其他项目继续办理前期准备手续,三季度东部新城第一实验幼儿园进行二次装修,其他项目继续办理前期准备手续,四季度东部新城第一实验幼儿园完工。
来源:视觉中国
市一医院东部新城新院区一期工程
总投资20亿元
建设年限:2021-2024
建设内容:建筑面积25.5万平方米,设置床位1500张,包括自贡市内自同城区域医疗中心(医院)、川南灾害医学紧急救治中心、自贡市公共卫生临床中心、川南心脑血管疾病中心(综合医院中医药能力提升项目)等非营利性卫生健康项目;采购医疗设备。
预计进度:一季度完成EPC招标,二季度土石方平场,三季度基础施工,四季度继续基础施工,力争部分主体施工。
来源:自贡市第一人民医院官方
市妇幼保健院川南妇女儿童医院
总投资6.2亿元
建设年限:2021-2023
建设内容:总建筑面积9万平方米(其中地上面积6.5万平方米、地下面积2.5万平方米),建设门诊、医技、住院大楼等相关配套设施;采购医疗设备。
预计进度:一季度完成EPC招标,二季度土石方平场,三季度基础施工,四季度继续基础施工,力争部分主体施工。
市东投公司川南妇女儿童医疗康复中心
总投资4亿元
建设年限:2021-2023
建设内容:建筑面积约5万平米,新建医疗康复中心大楼,同时配套建设室外道路、广场、景观绿化、亮化及室外水电气管网等附属工程;采购医疗设备。
预计进度:一季度完成EPC招标,二季度土石方平场,三季度基础施工,四季度继续基础施工,力争部分主体施工。
来源:自贡市妇幼保健院官网
自贡东部新城培德中学校及附属小学
总投资8亿元
建设年限:2022-2024
建设内容:建筑面积约15万平方米,新建教学及辅助用房、运动场等,预计可容纳学生约5500人;采购设施设备。
预计进度:一季度启动项目前期论证,二季度启动项目方案调研,三季度启动项目规划,四季度基本完成方案设计。
来源:视觉中国
四川卫生康复职业学院新校区“两馆一中心”项目
总投资8亿元
建设年限:2023-2025
建设内容:新建学术交流中心58818平方米、体育馆16062.44平方米、游泳馆10414.87平方米。
预计进度:一季度体育馆、游泳馆办理选址意见书、规划设计条件,学术交流中心准备规划设计条件的申请材料;二季度体育馆、游泳馆取得建设工程规划许可证,学术交流中心取得规划设计条件及规划红线;三季度体育馆、游泳馆进行施工图设计,学术交流中心申请建设项目用地审查;四季度体育馆、游泳馆进行施工图审查,学术交流中心取得建设项目用地审查意见表。
自贡广播电视大学新校区
总投资2.4亿元
建设年限:2022-2024
建设内容:新建教学及生活用房、运动场及附属设施等。
预计进度:一季度启动项目前期论证,二季度启动项目方案调研,三季度启动项目规划,四季度基本完成方案设计。
东部新城作为自贡发展新引擎
如今区域内已形成了较完善的生活链条
周边的配套越来越齐全
安家于自贡凤凰城
为你的日常生活带来更多选择
图片来源:实景图
自贡凤凰城择址东部新城之芯
畅享城市繁华
匠造理想人居