上面就是本文试析的火神山医院实现火速建造的七大原因。也有朋友在问能不能更快一些,或者能不能直接采用野战医院轮式舱体集结的方式更迅速的建造临时收治所。我感觉很难再快了,因为火神山医院必须执行严格的标准。
原因一,火神山医院必须执行严格的环境保护标准。和野战医院可以不过多考虑环保不同,火神山医院必须严格管理废水尤其是具有传染性的废水,这就增加了很大的隐蔽工程作业量。所以我在上文主要是针对地面上可见建筑物加以分析,而火神山医院这么大规模的防渗层作为一项难以工厂预制的隐蔽工程只能采用现场湿作业的方式进行,也受到混凝土强度发展时间要求的限制。
原因二,火神山医院必须执行严格的消防标准。病毒是灾害,失火也是灾害,同时医患人员由于行动不便在火灾时撤离行动更加迟缓。所以即使是临时性的地面一层建筑,火神山医院仍然执行严格的消防标准。这就相应增加了消防必须的空间和设备,也就相应增加了工期。
图片来源:消防资源网微信公众号
原因三,火神山医院必须执行严格的出图、监理和验收标准。