市广力电杆厂光缆拆迁补偿合同 合同名称:有限公司与广力电杆厂签订岑溪水 高速公路范围内联通光缆拆迁补偿协议书 方:【有限公司】法定地址: 法定代表人: 联系人: 电话: 传真: 邮政编码: 乙方: 【市广力电杆厂】 法定地址: 法定代表人: 联系人: 电话: 传真: 邮政编码: 由于工程建设需要,需对建设范围内的中国联通通信光缆线路进行 迁移。乙方经中国联合通信广西有限公司分公司授权,迁改工程由乙方负责。 为明确双方的责任与权益,根据中华人民共和国《合同法》的规定经双方友好协 商,特签订本合同,以资共同遵守。 第一条 工程名称 中国联合通信广西有限公司分公司范围内通信光缆拆迁工程 第二条 工程范围 在内,将中国联通通信光缆线路【镇村直埋(K12+920 镇村直埋K15+775处)、镇村直埋、架空(K21+100-K21+700 镇村直埋(K22+800-K23+200段)、镇村直埋(K23+200-K24+400 段)、镇村直埋(K24+400-K24+800 (K13+360-K13+420段)、镇村架空(AK0+020-AK0+030 村架空(AK0+385~AK0+410段)等】进行部分拆迁,拆除【7.46】公里原有 光缆,新建架空(或直埋、管道)光缆线路【8.051】公里。 第三条 迁移工程施工内容 拆除原有架空光缆【7.46】公里, 新建架空光缆线路【8.051】公里,由乙 方负责按照双方签字确认的设计图纸及施工方案进行组织施工。 迁改工程量清 单详见附件1:中国联合通信广西有限公司分公司线路迁改工程量确认表。 第四条 拆迁补偿费用 经多次谈判、协商,双方同意本工程拆迁补偿费实行总价包干(包税、包工、 包料、包工期、包土地补偿、青苗补偿等全部费用)方式,包干总价为人民币(大写)【贰拾捌万捌仟壹佰玖拾伍元整】(￥【288,195.00 元】)。详见附件2:中国 联合通信有限公司分公司线路迁改补偿金额表。 第五条 拆迁补偿费用支付方式 签订合同后,乙方须在 个工作日内组织施工人员进场施工,在施工结束后乙方要出具中国联合通信有限公司分公司认可的竣工报告,向甲方提交 验收报告、迁改竣工资料、正式的建筑业统一税务发票。甲方在7 个工作日内一 次性全额付款,即人民币￥【288,195.00】元(大写:【贰拾捌万捌仟壹佰玖拾 伍元整】)通过银行转帐的方式汇入乙方提供的银行帐户内。 第六条 施工工期 自【2010】年【11】月【25】日至【2010】年【12】月【25】日(如因雨天 或其它特殊原因的相应顺延)。 第七条、甲乙双方权利和义务 7.1 甲方的权利义务: 7.1.1 协助乙方解决施工中有关问题。 7.1.2 按时支付工程付款。 7.1.3 在合同规定光缆迁改工期内,乙方未完成光缆迁改前,未经乙方同意 甲方不得擅自进场施工。 7.2 乙方的权利义务: 7.2.1 积极配合【】项目建设。 7.2.2 按设计图和施工方案进行施工,未经甲方同意不得更改设计及施工 方案。 7.2.3 作好文明安全施工,在人行道施工必须设置防护栏;开挖管沟必须 确保地下煤气管道、电力电缆等所有管线的安全,并对施工现场工人及管理人员 的安全负全部责任。 7.2.4 本迁改工程按国家《电力通信线路验收标准》相关部门现行的《技 术规范》的有关内容的规定施工,由于乙方施工造成架空高度不够、线杆不在高 速公路边沟外沿或上边坡外沿出 30 米以外的安全位置而造成的返工、二次迁移 或对不合格工序和施工质量问题及时进行整改或返工,所需费用全部由乙方负 责。横穿高速公路无法架空的,可在甲方配合下采用管道保护方式通过,不影响 以后的公路工程施工。 第八条 违约责任 8.1 如乙方未能按合同约定的期限完工,每逾期一天按合同价的【0.5】% 支付违约金。 8.2 如甲方未能按合同约定的期限付款,每逾期一天按合同价的【0.5】% 支付违约金。 8.3 在合同规定光缆迁改工期内,在乙方未完成光缆迁改前未经乙方同意甲 方擅自进场施工,造成乙方光缆阻断,甲方负责赔偿乙方光缆阻断所造成的全部 经济损失。 8.4 乙方需得到中国联合通信广西有限公司梧州分公司合法授权,否则产生 的一切后果由乙方负责。 第九条 争议解决 合同执行过程中如有争议,双方应当及时友好协商解决,协商不成时,按照 以下先【 】进行处理:(1)提交【市】仲裁委员会仲裁; 向【市】人民法院提起诉讼。