冬期漫长、 天气寒冷, 这不仅给建设工程的施工带来了极大的不便, 而且也容易导致工程事故。 根据相关事故调查报告统计分析, 半数以上的工程质量事故发生在冬期。 尤其是在冬期施工的初期和末期。 因为, 冬期施工的初期和末期没有固定日期。 有些施工单位在这期间, 为了节约成本, 往往忽略它的危害性, 不采取冬期施工措施,到春天解冻时, 一系列质量问题才暴露出来。 另外, 由于冬期施工、 环境恶劣、 成本昂贵、事故难以防范, 很多施工单位(以新疆为例) 在冬季放弃了施工, 即在春天开工, 秋天完工; 对于跨年度工程, 秋天停工, 来年春天再开工。 但是, 春天何时开工, 秋天何时停工, 没有统一的日期; 以乌鲁木齐为例, 表现在施工进度计划上, 开工日期大致从 3 月 15 日~4 月 10 日范围内变化, 而停工日期从 10 月 15 日~11 月 20 日范围内变化。 可见, 无论是开工日期还是停工日期变化范围都很大, 多数施工单位凭经验估计冬期施工的起止日期。 还有些施工单位在冬期施工期间的初期和末期为节约成本, 抱着侥幸心理不采取冬期施工措施。 而监理单 收稿日期: 2013- 01- 17. ・066・ 工 程 管 理 学 报 第 27 卷 位的总监理工程师在审查施工组织设计时, 对于冬期施工的起止日 期也常常不进行仔细地分析和研究就匆匆签字。 建设行政主管部门对此也缺乏有效的监管手段。 如果气温突降, 施工企业才采取冬期施工措施就已为时晚矣。 因为这时工程早期冻害往往已经形成。 因此, 如何科学地确定冬期施工的起止日期是北方严寒和寒冷地区施工企业、 监理企业以及建设行政主管部门面临的一个课题。 1 理论分析 目前, 冬期施工起止日期的确定方法及取值,国内鲜有文献供参阅。 文献[1]