工期到底需要多久?且看每个阶段时间汇总 第一、结构改造:砸墙砌墙,清渣(一般2-3天) 如果你买的户型不是方方正正的,没有规避各种风水讲究,那就只有靠后期改动。拆改一般设计墙体拆除,墙体堆砌,拆除飘窗台,堆砌飘窗台。 90平米以内的户型拆改动作不大的差不多1-2天左右,改动稍大涉及到混凝土墙体之类的就要2-3天左右。如果家里面没的拆改这项,就可以减去这部分时间。 工期到底需要多久?且看每个阶段时间汇总 第二、水电改造,开槽布管( 至少5-10天) 水电改造涉及内容包括开槽、布线、布管、验收等,跟施工设计图密不可分同时还有可能根据墙体的结构加以修改调整。根据工程复杂情况不同工期在5-10天左右,根据房子大小,线路安排会有所调整。 工期到底需要多久?且看每个阶段时间汇总 注意:在水电工进场以后,就可以叫水电工写好开关面板和灯的清单,你可以趁早购买了! 第三、泥瓦工程,包括包管子,防水,贴瓷砖等( 至少10-15天) 泥瓦工程说白了就是防水,贴砖。 防水要根据厨卫面积大小,使用习惯,做的防水高度等有关,加上做好放水后还要进行闭水试验。时间又是2天 (闭水实验和其他空间的贴砖可以同时进行)。 瓷砖大小铺贴的复杂程度,是否需要切割对花等相关,所以花的时间不等。铺贴之前还需要红外线定位等,铺贴完毕之后还要敞干。一般时间就是15天左右。 工期到底需要多久?且看每个阶段时间汇总 注意:泥工进场后,在做防水的时候,就要开出瓷砖清单了,瓷砖应该在泥工进场后2天就能进场是最好,以免因为自己的原因拖延工期! 第四、木工工程,包括吊顶,背景墙,现场打柜子等(至少10-15天) 木工主要就是吊顶,家具定做,木质背景墙等。时间长的也有个把月的。当然如果你全部选的是成品家具、没的木作项目,时间就会相应少很多。 注意:进行到木工工程,基本上家里的东西都可以趁早看款式看型号,比如马桶,卫浴,烟机灶,五金类,等等都早早入手,以免要用的时候措手不及! 工期到底需要多久?且看每个阶段时间汇总 第五、油漆工程,包括墙面漆和现场打的家具油漆(至少15天) 油漆工程主要是指墙面、吊顶刷漆、贴墙纸等,必须要等腻子干了之后才能刷漆,而每一遍都必须干透才能进行下一道工序。所以这一项也是很花时间的! 完毕之后如果出现部分瑕疵还需要打磨修补敞干。工期最短也是15天左右。 工期到底需要多久?且看每个阶段时间汇总 第六、安装工程,包括五金洁具,灯具等等(5-7天) 一把这个就看自己把控,你东西都到齐了,安装起来还是比较快的,就是怕今天到一点这个,明天装个那个,所以在中期装修的时候,后面需要安装的东西就要开始买回来了,注意别买错尺寸! 按照这样算下来,差不多是两个半月的时间,这个是100平左右的户型正常施工的时间,当然一般情况下没这么理想,不同工种之间衔接的时候有可能会有1,2天的停工,也算是正常的。