此通风系统调整方案及安全技术措施: 一、调风步骤 1、前期准备工作:24602 底层退采,支架、设备回收完。煤矿组织验收。 24 运输下山矸子码进24602 底层刮板道、回风巷。 2、在24602 回风巷口子上,24602 刮板道口子上设置挡风墙。 3、在-150 石门(14 五煤上山右侧)设置调节风门。 4、取消24 运输三台调节风门。 5、调节24 运输四台调节风门,合理分配22 采区及14 采区风量。 二、组织领导: 此次调风成立领导小组:由徐智任组长;徐路生技术矿长及其它中层 生产领导副职任副组长;成员:张兴源、兰恒青、谢军、罗建平、张运坚、 罗小平、刘湘、梁书恒、陈忠祥、唐念军、王三美、沈宜均等。徐路生技 术矿长具体负责此次方案的实施,下达调风的具体时间。 三、安全技术措施: 1、调风前,测量24、22 采区进风量及14 采区底分层的风量,调风后 五天内每天测量上述各个地点的进风量,对调风前和调风后的风量进行比 照分析。加强对 22 采区、24 采区区域的风量、风流的观察,发现异常情 况及时汇报处理。 2、调风时,生产、安监股、通修队有领导现场监督指挥调风工作。 3、调风时,生产、安监股、通修队领导进行分组,张兴源、刘湘、沈 宜均负责22 采区风量的测量。谢军、罗小平、唐念军负责14 采区通风系 统方案的实施及14 采区风量的测量(包括24 运输下山)。 4、安监人员、瓦检员、监控室值班人员加强对 22 区域、24、14 区底分层区域的通风瓦斯监察,发现异常情况及时汇报处理。5、通修队及时修改矿井通风系统图及安全监控图、通风系统调整后 公司方案,建筑公司,施工方案,施工组织设计大全,管理制度,公司制度,绩效考核,企业文档,建筑文档, 营销方案,策划方案,财务报表,财务制度,管理方案,工作总结,工作计划,企业管理,培训制度,市场营销, 财务管理,人力资源,生产管理,质量管理,采购管理,安全培训,部门计划,华为管理,时间管理,管理培训, 营销环境,论文,装修方案,合同 风量上报。 6、调风前机电队处理好失爆问题,调节风门调风采取慢慢调节的原 则,防止风量骤变甚至紊乱。 7、其它未尽事宜按《煤矿安全规程》有关规定执行