一 般蛙式打夯机每层铺土厚度为 200-250mm;人工打夯不大于 200m。每层铺摊后,随之耙 平。 ⑤回填土每层至少夯打三遍。打夯应一夯压光夯,夯夯相连,纵横交叉。并且严禁 用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 ⑥回填土每层夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要 求后再铺上一层的土。填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方, 应及时依线铲平;凡低于规定高程的地方应补土夯实。 3、基础钎探 根据地基土质分析报告和设计要求,本工程在基槽挖完后,对地基需进行钎探,在 基槽挖至基底标高以上 200mm 时进行,在施工中根据基槽宽度尺寸,绘制钎探图,其中 钎探点应呈梅花型布置,点距为 1.5m,钎探深度为 2.1m。 (1)工艺流程 确定打钎顺序 就位打钎 拔钎盖孔 移位 记录钎锤数 检查孔深 整理记录 (2)人工打钎: 灌砂 将直径φ25mm 钎杆的触探杆针对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆、拉起 穿心锤,使其自由下落,锤落距为 50cm,将触探竖直打入土层中。 (3)钎杆每打入土层 30cm 时记录一次钎锤数,钎完后利用杠杆的原理用麻绳绑杆, 将探杆拔出,用红机砖盖孔并在上面标上孔号,孔号与钎探图标号一致。 (4)钎探完成后,按照孔顺序号,将锤击数填入统一的表格内。 (5)验收后,孔洞内灌沙;每灌 30cm 高应用钢筋捣实一次,全部完成后进行验收。 19 (6)应注意的质量问题 在进行打钎前要对工人进行技术安全交底,并在打钎时进行监察,发现问题及时进 行纠正。发现相临探点锤击数相差过大,要在两点之间进行补打,确有问题应通过勘探 部门进行检查。基土受雨后,不能进行钎探。 4、钢筋工程 (1)柱钢筋绑扎 工艺流程:套柱箍筋→柱主筋连接→画箍筋间距线→由上向下绑扎箍筋→隐检。 按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,把箍筋全部套在主筋上,然后进行主筋连 接。接头位置应避开加密区。 在连接好的主筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后由上向下进行绑扎,绑扣相互间成 八字形。箍筋与主筋要垂直,箍筋接口沿柱子竖筋交错绑扎。 箍筋弯钩呈 135°,单肢箍筋弯钩要弯成 180°,弯钩平直长度 10d(d 为箍筋直径)。 柱筋保护层垫块绑在主筋外皮上,间距 600mm,由上至下设置两排,确保保护层厚度的卡 具放在箍筋上。在柱模板口标高处,设柱主筋内撑和外卡,浇筑完混凝土后,拆除卡具。 柱插筋上口用定型钢筋卡固定,钢筋卡间距同柱主筋间距,重复使用。外卡具用直径等 于保护层厚度,长度等于柱边尺寸的钢筋棍上焊 50mm 长卡棍制成。为保证柱筋在浇筑混 凝土过程中不位移,柱立筋附加Ф12 水平筋与下层钢筋固定牢固。上部用钢管时临时固 定,确保插筋位置准确垂直,振捣混凝土时不移位。 框架柱加密按抗震构造设置,箍筋采用封闭式,柱配筋率>3%时,用焊接箍。 (2)梁钢筋绑扎: 工艺流程:安放梁底模→穿梁主筋、套箍筋→绑扎梁钢筋→专业安装→安放垫块→ 隐检验收。 在绑孔钢筋前先对梁底模预检。 合理安排主次梁筋的绑扎顺序, 确保主筋位置, 间距正确,加密箍筋和抗震构造筋按设计和施工规范不得遗漏。 5、模板工程 本工程结构为全现浇混凝土框架结构,采用清水砼,薄抹灰技术,绝大部分模板面 板采用高强度覆面竹胶合板。 (1)垫层模板采用木模,挖土时修整出槽边,保证截面尺寸和标高,坑(槽)底平 整,无松土。 (2)基础模板、柱模用竹胶板,柱基采用吊模,支模方法附图见后。 (3)柱吊模下部用事先预制的砼块或角钢架子支撑,保证上部模板稳定性,条形基础 梁采用夹具支模。 (4)模板拼缝粘贴海棉条,防止漏浆,不合模数用竹胶板代替。 框架柱施工工艺流程 模板拼装→刷脱模剂→弹模板位置控制线→模内杂物清理→柱复线→找平→钢筋、 20 管线、盒隐检完毕→支钢管斜支撑→调整加固模板→预检→混凝土浇筑→养护→检验混 凝土强度→拆模申请→拆模→修理模板→刷脱模剂→下一循环。 柱模制作与安装 柱模以柱四边尺寸为准,制作定型模板,用 12mm 厚竹胶板做板面,100mm×100mm 方木和 50mm×100mm 方木做肋,其中板边肋必须用 100mm×100mm 方木,异型柱模根据设 计尺寸现场放样加工。 柱模主要分带企口和不带企口两种,施工安装时,两模板交角部位竹胶板均贴密封 条形成两道密封线,确保不漏浆。 柱箍用Ф16 高强粗螺纹通丝螺栓和 10#槽钢组成。 柱模安装时,先按柱边线在柱模下口抹砂浆找平带(砂浆带不许进入柱截面) ,检查 柱箍上的垫块是否均匀牢固。最下面一排垫块距柱根不大于 100mm,分别吊装柱模就位。 在距柱模上口 600mm 处加钢管箍(扣件连接) ,钢管箍和地锚间用钢管连接,作为斜撑。 柱模根部用 100mm×100mm 方木和木楔固定于Ф25 的钢筋地锚上。就位吊直后,加柱箍, 间距 400mm,下部 1/2 段为 300mm。最后校直、拧紧。 框架梁 1)梁模板制作:梁模用 12mm 厚竹胶板和 100×100mm 方木制作。梁底模:梁模宽度 为梁宽,长度为梁净跨,梁底起拱:大于 4m 统一按 20mm 起拱。加工梁底模时,在模板 肋上起拱,底模板肋根据起拱尺寸进行修刨。然后钉上竹胶板,特别注意模板接头处高 度必须相同。板肋净间距不超过 150mm。梁底支撑体系为钢管脚手架,立杆间距 900mm, 大横杆间距 1000mm,小横杆间距 400mm。水平拉杆上、下间距 1000mm,与顶板满堂红脚 手架连接成整体。 2)梁钢筋通过验收后安装梁侧模。斜撑间距为 400mm。 梁柱节点 梁、柱节点模板 用 12mm 厚竹胶板和 100mm×100mm 方木制作,板角接缝和柱模板接缝相同。在和梁 相交一侧柱头模板开口,开口宽度为(b+24mm) ,高度为(h-h')。 b 为梁宽,h 为梁高,h'为板底到梁上表面高度。 和梁模板组合时,在竹胶板边贴 3mm 厚密封条,柱头模板箍和柱箍相同。