1、专项施工方案和施工方案的侧重点、针对性不同,专项施工方案是重点对施工难点、危险风险大而编制的特殊方案,是对施工方案的进一步细化,更有可操作性和针对性。 2、施工方案是根据一个施工项目指定的实施方案。其中包括组织机构方案(各职能机构的构成、各自职责、相互关系等)、人员组成方案(项目负责人、各机构负责人、各专业负责人等)、技术方案(进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等)、安全方案(安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等)、材料供应方案(材料供应流程、接保检流程、临时(急发)材料采购流程等),此外,根据项目大小还有现场保卫方案、后勤保障方案等等。 施工方案是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 3、专项施工方案根据项目实际需要进行编制,例如: 1)基坑支护与降水工程; 2)土方开挖工程; 3)模板工程:各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程; 4)起重吊装工程; 5)脚手架工程; 6)拆除、爆破工程; 7)其他危险性较大的工程。