本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。 相关术语 1.细部流水细部流水,即分项工程流水施工、施工过程流水施工,是对某一分项工程组织的流水施工,即在一个专业工种内部组织起来的流水施工。其是组织流水施工中范围最小的流水施工,如安装胶合板门窗组织的流水施工。2.分部工程流水分部工程流水也称为拔抹付专业流水。其编制对象是分部工程,即在分部工程内部,各个分项工程组织的流水,3.单位工程流水单位工程流水也称为项目流水,是在一个单位工程内部,各个分部工程之间组织起来的流水施工,是各分部工程流水的组合,如装修单位工程流水。4.建筑群流水建筑群流水也称为群体工程流水、大流水、综合流水,是指在多个单位工程之间组织的流水施工,是在一个群体工程内各单位工程流水的组合。这种流水施工方式具有控制性的作用,能组织多幢房屋或构筑物的大流水施工,在宏观上对整个建筑群的施工进行控制。 [2] 组织条件 组织流水施工的条件主要如下:(1)划分施工段(概念上的划分)。(2)划分施工过程,各施工过程组织独立的施工班组。(3)安排主要施工过程的施工班组连续、均衡施工。(4)不同施工过程尽可能组织平行搭接施工。 [2] 组织程序 组织一个工程的流水施工,一般应按以下程序进行。(1)把工程对象划分为若干个施工阶段每一拟建工程都可以根据其工程特点及施工工艺要求划分为若干个施工阶段(或分部工程),如建筑物可划分为基础工程、主体工程、围护结构工程和装饰工程等施工阶段。然后分别组织各施工阶段的流水施工。(2)确定各施工阶段的主导施工过程并组织专业工作班组组织一个施工阶段的流水施工时,往往可按施工顺序划分成许多个分项工程。例如基础工程施工阶段可划分成挖土、钢筋混凝土基础、砖基础和回填土等分项工程。其中有些分项工程仍是由多个工种组成的,如钢筋混凝土分项工程由模板、钢筋和混凝土三个工种工程组成,这些分项工程有一定的综合性,由此组织的流水施工具有一定的控制作用。(3)划分施工段施工段可根据流水施下的原理和工程对象的特点来划分。在无层间施工时,施工段数与主导施工过程(或作业班组)数之间一般无约束关系。(4)确定施工过程的流水节煮船盼兰拍流水节拍的大小对工期影响较大。根据现有条件和施工要求确定合适的人数求得流水节拍,该流水节拍在最大和最小流水节拍之间。(5)确定施工过程间的流水步距流水步距可根颂乃甩据流水形式来