最新消息! 合肥地铁6号线开始踏勘, 地铁2号线东延线启动设计招标, 肥东的交通将越来越便利! 地铁3、4、5号线最新进展曝光! 1 合肥地铁3、4、5、6号线 最新进展曝光 01 地铁6号线正式踏勘 共分两期建设 近日,合肥市轨道办进入肥东县踏勘轨道交通6号线撮镇东风大道站,并针对管线迁移、征地拆迁等问题召开专题座谈会,县规划局、撮镇镇负责同志参会。 肥东撮镇 据了解,会议指出,合肥市轨道交通6号线作为衔接合肥市东西部的交通命脉,总长约50.1公里,共分两期建设。 6号线一期工程总长约35公里,建设范围自高新区鸡鸣山路站至撮镇东风大道站,目前正在开展可研及初步设计等; 6号线二期建设范围自东风大道站至合肥东部新城核心区,与2号线东延线相交于瑶岗路站,可以实现快速换乘。 据悉, 轨道交通6号线顺利通车后, 将有效连接小庙地区、中心城区、 东部新中心及肥东地区, 为改善人民群众基本出行、 推动城市经济社会发展 发挥了重要的支撑作用。 会议强调,根据《合肥市城市轨道交通近期建设规划(2018-2023)》(第三轮建设规划)要求,肥东县各地各相关部门要提高认识,压实责任,全力配合市轨道办,做好轨道交通6号线基础资料收集整理工作,加快推进工程建设前期报批手续,确保工程建设顺利实施。 02 地铁5号线最新进展曝光 预计2020年通车 合肥地铁5号线线路经由滨湖新区、包河区、蜀山区、庐阳区。为一条南北向线路,线路南端起于云南路,北端止于汲桥路,途经云南路、云谷路、上海路、锦绣大道、黄河路、河北路、繁华大道、庐州大道、宿松路、金寨路、蒙城路和太和路,全长约40.2公里,全部为地下线,共设33座车站,平均站间距1.22公里。 地铁5号线预计2020年通车 前段时间,据微博爆料:合肥地铁5号线1标成都路站-四川路站左线盾构区间顺利贯通。 合肥知名大V曾爆料:合肥地铁5号线南段2020年通车,提前一年运营! 爆料称,5号线南段开通节点工期-根据建设分公司计划安排,5号线南段开通主要节点时间如下 : 地铁5号线最新进展 截至目前,5号线已有14座车站、1明挖区间、1出入段线完成主体结构封顶;全线33台盾构机,已有23台盾构机下井,20台盾构机进行掘进施工,累计完成盾构工程总量的18%。 据了解,地铁5号线有望于2021年2月洞通,2021年4月轨道铺通, 2021年底通车试运营;5号线或将提前一年开通。 03 地铁4号线全线主体封顶 预计2019年年底开通 合肥地铁4号线全长 35.7km,是一条合肥西至东北方向 L 型“骨干线”,全部为地下线,共设 28 座车站。 地铁4号线最新进展 轨道交通4号线最新工程进展,地铁4号线土建6标天水路站主体结构顺利封顶,成为4号线第7座封顶的车站。 截至目前,4号线已有7座车站完成主体结构封顶;全线35台盾构机,已有18台盾构机下井,14台盾构机掘进施工,累计完成盾构工程总量的10%。 地铁4号线延长线过华南城 此外,据官方透露,根据最新工程方案, 地铁4号线南延线经过华南城,带动华南城发展、服务周边居民出行 。 04 地铁3号线全线主体封顶 预计2019年年底开通 合肥地铁3号线“小绿”真容已经曝光!