查看题目
关键线路上的总时差为零。
搜题
您可能感兴趣的试题
在单代号网络计划中,成为关键线路的充分条件是,线路上的工作()。
A. 总时差不为零,自由时差为零
B. 总时差为零,自由时差不为零
C. 总时差不为零,工作时间间隔为零
D. 总时差最小和工作之间时间间隔为零
关键线路上的总时差一定为零。
网络计划中的关键线路是指由()构成的贯穿起终点的线路。
A. 关键节点
B. 总时差为零的工作
C. 自由时差为零的工作
D. 总时差最小的工作
在关键线路法中,总时差最小的工作为关键工作。
我国是在1965年,由( )把网络计划技术汉化为我国的“统筹法”。
某网络计划如图,逻辑关系正确的是()。
A、E的紧前工作是B、D;
B、A完成后同时进行C、F;
C、A、B均完成后进行E;
D、F的紧前工作是D、E;
关于网络图绘制规则,说法错误的是( )。
A、双代号网络图中的箭线严禁交叉;
B、双代号网络图中严禁出现循环回路;
C、双代号网络计划中编号可以不连续;
D、双代号网络计划中得编号箭头必须大于箭尾;
下列双代号网络图中,工作D的紧后工作有( )。
A、F、H;
B、F、G、H;
C、F、H、I;
D、H、I、J
根据《工程网络计划技术规程》(JGJ/T121-2015)规定,网络计划中工作间的逻辑关系包括( )关系。
A、工艺;
B、组织;
C、控制;
D、平行;