在施工现场的图纸修改、技术核定和设计变更资料,都要 有正式的文字记录,归入拟建工程施工档案,作为指导施工、竣工验收和工程结算的依据。 为了做好施工准备工作,除了要掌握有关拟建工程的书面资料外,还应该进行拟建工程的实地勘测和调查,获得有关数据的第一手资料,这对于拟定一个先进 合理、切合实际的施工组织设计是非常必要的,因此应该做好以下几个方面的调 查分析: (1)自然条件的调查分析。建设地区自然条件的调查分析的主要内容有地区水准点和绝对标高等情况;地质构造、土的性质和类别、地基土的承载力、地震 级别和裂度等情况河流流量和水质、最高洪水和枯水期的水位等情况;地下水位 的高低变化情况,含水层的厚度、流向、流量和水质等情况;气温、雨、雪、风 和雷电等情况;土的冻结深度和冬雨季的期限等情况。 (2)技术经济条件的调查分析。建设地区技术经济条件的调查分析的主要内容有:地方建筑施工企业的状况;施工现场的动迁状况;当地可利用的地方材料 状况;国拨材料供应状况;地方能源和交通运输状况;地方劳动力和技术水平状 况;当地生活供应、教育和医疗卫生状况;当地消防、治安状况和参加施工单位 的力量状况。 (1)编制施工图预算。施工图预算是技术准备工作的主要组成部分之一,这是按照施工图确定的工程量、施工组织设计所拟定的施工方法、建筑工程预算定 额及其取费标准,由施工单位编制的确定建筑安装工程造价的经济文件,它是施 工企业签订工程承包合同、工程结算、建设银行拨付工程价款、进行成本核算、 加强经营管理等方面工作的重要依据。 (2)编制施工预算。