暗塘、暗浜,这鉴定都容易,工程勘察单位可做认定。其实你问的意思是如果算暗塘的话,如何增加挖填等处理费用。这需要看施工合同约定的风险范围,按照通用条款,地下不可见的不良路基处理,勘察和设计文件未发现,在施工中另外发现的,是需要发包人承担由此增加的费用。但是施工承包人处于弱势地位,发包人究竟是否给予认可增加费用,看具体项目合同约定和你们施工方及时索赔了。