华能井冈山电厂 油库区围栏加高工程 三措两案 批准: 生管部审核: 安监部审核: 初审: 会审: 编写: 2015年月日目录1、安全措施------------------------------------------03 2、组织措施------------------------------------------05 3、技术措施------------------------------------------06 4、施工方案------------------------------------------07 5、应急预案------------------------------------------11 油库区围栏加高工程 安全措施 1、 开工前进行安全教育,对参加施工的员进行安全交底,强化油库区作业安全意识。 2、 因该项目工作区在油库区域,所以按规定办理一级动火票。 3、动火作业时设专人监护。动火作业现场配备两瓶4公斤干粉灭火器和一瓶35公斤推车式干粉灭火器。动火作业前检查清理工作现场,有无可燃物,有要清理后方可动火。动火作业点下方铺设防火石棉布。焊机接地良好,并由专业电工负责接拆电源线。现场氧气瓶,乙炔瓶保持安全距离,并绑扎牢固。动火作业尽量安排在油库围栏外进行作业。动火作业前在动火区域10米范围内检测油气浓度,保证符合动火要求。动火检测人员必须2小时内检测一次油气浓度。动火作业完及时检查清理工作现场,防止留有可燃火种。 组织措施 一.人员及技术准备 1.为搞好此次油库围栏加高工作,项目部陈敬鸿兼任本次油库区围栏加高工程的现场负责,便于协调工作,统一管理。 2.组织施工人员进行安全和技术交底,学习油库区有关安全规程和管理制度。 二.工机具准备 1.根据施工需要,配置良好的施工机具,确保满足本次安装需要。 2.及时联系甲方,协调需要现场解决事宜。 三、施工人员表 姓名	年龄	职务	所在项目部	负责工作项目	陈金虎	42	专工	井冈山	现场负责	徐昂昂	29	焊工	井冈山	刘道艳	49	焊工	井冈山	刘昊德	35	焊工	井冈山	雷力	25	普工	井冈山	油库区围栏加高工程 技术措施 1 对参加施工的员进行技术交底,强化油库区作业安全意识。 2 充分利用我公司日常维护检修的优势,从人力、机具、材料、方法、管理环节各方面作好充分准备。 3 针对施工范围和质量要求编制操作性强的作业指导书,指导安装工作。 4 严格对制作好的成品检查,杜绝因成品品不合格而造成的改造质量不过关。 5 施工前由技术人员进行技术交底,使每个工作人员都明确施工的技术要求,施工方法,关键环节,验收标准,注意事项等。 油库区围栏加高工程 施工方案编制依据 1.2 《华能井冈山电厂输煤运行规程》 1.3 《华能井冈山电厂输煤检修规程》 1.4 《国家电力公司一流火力发电厂考核标准》 1.5 华能井冈山电厂编制的有关检修规程、检修工艺卡、运行规程、检修管理制度及项目计划表 二、工期及进度计划 工期:10天 施工进度计划表 安全质量保证体系 三. 技术力量及管理组织机构 1、管理组织机构 施工总人数:4人