香河机器人产业港一期 连锁砌块施工要点 连锁砌块施工要点 1.工艺流程:基层处理→墙体放线→排砖→水平系梁、芯柱(构造柱)植筋 (绑扎)→排块搁底→制备砂浆→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖 (撂底)→勾缝 1.1 墙体放线:砌体施工前,浮尘等杂物清扫、剔凿,将楼层结构面按标高找平,按设 计图纸放出墙体控制线(砌体轴线、墙边线等)以及芯柱、水平系梁、洞口线等控制 线。门窗洞口尺寸均按图示尺寸放线。 1.2 水平系梁、构造柱和芯柱筋应与主体结构植筋连接,锚固长度为 10D。植筋由专业 人员施工。钢筋搭接位置用绑丝绑扎牢固。 1.3 排砖:根据砌筑尺寸、灰缝厚度等模数进行排块,水平和竖向灰缝控制在 4-6mm, 上下皮应错缝搭砌,其搭砌长度不宜小于 90mm,普通搭砌为 1/2 砖。排块应考虑芯柱 和水平系梁的位置,从芯柱开始排水平块,不符合模数时,用辅块调节或切割整砖; 竖向排块时需考虑门窗洞口标高,不符合模数时,可用辅块调节或用砼浇筑“坎台” 。 1.4 砌筑砂浆采用专用砌筑粘结剂。砌筑前用小型可移动搅拌机搅拌均匀。砌筑砂浆应 随搅拌随使用,水泥砂浆必须在 3 小时内用完。 1.5 门窗侧、转角和丁字墙砌块上下孔应基本对齐,便于灌芯柱。砌块排列时,窗间墙 尺寸最小宜为 600mm。 1.6 砌块用专用粘结剂砌筑,水平缝和竖缝宽为 4—6mm。水平缝满铺,竖缝只在砌块 两端抹专用砌筑粘结剂挤紧,详下图: 1.7 砌块砌筑时,水平缝用座浆法,竖缝时,粘结剂抹在砌块凹槽面上,再上墙挤紧, 采用全顺式砌筑。灰缝应横平竖直,厚度 5mm,并原浆勾缝。按排砖要求砌第一皮砖, 芯柱采用带清扫口的砌块,注意外墙清扫口留置在外墙内侧,保证每个孔方便清理。 当砌至板带底部时,应待砌体水平系梁达到 1.2MPa 强度后,再进行二次砌筑。 1.8 设置皮数杆:在砖砌体转角处、交接处应设置皮数杆,皮数杆上应标注砖皮数、灰 缝厚度以及竖向构造(门窗等)的变化部位。皮数杆间距不应大于 15 米。在相对皮 远通建工集团有限公司 香河机器人产业港一期 连锁砌块施工要点 数杆上砖上边线拉水准线,砌筑时根据水准线来控制砌砖灰缝厚度及砌砖顺直。 1.9 砌块墙应拉通线砌筑,并应随砌随吊、靠,确保墙垂直、平整,不得砸墙体,如墙 长,几个人使用同一条通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层都要穿线看平, 使水平灰缝均匀一致,平直通顺,砌筑时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整。 1.10 需要移动已砌好的砌块或对被撞动的砌块进行修整时,应清除原有粘接剂-砂 浆后,再重新铺浆砌筑。在砌筑粘接剂-砂浆终凝前后的时间,应将灰缝刮平。 1.11 转角或定位处开始,纵横墙同时砌筑交错搭接严禁留直槎,宜从两个方向同时 砌筑;墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的 2/3(一般按一步脚手 架高度控制) ;如留斜槎有困难,除外墙转角处,墙体临时间断处不应留直槎外,可 从墙面伸出 200mm 砌成阴阳槎,并沿墙高每三皮砌块(600mm),设 2φ 6 拉结筋,外 露各 700 mm。 1.12 砌体灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填粘接剂;水平灰缝的粘接剂-砂浆饱 满度不得低于 95%;竖缝的粘接剂-砂浆饱满度不得低于 90%;砌筑中不得出现瞎缝、 透明缝;粘接剂强度未达到设计要求的 70%时,不得拆除过梁底部的模板。 1.13 水电管线在砌筑前按图纸位置提前安装到位,避免后期剔凿破坏墙体。由下至 上的线管,砌筑时将砌块套入;由上至下的线管,砌筑时将砌块侧面开槽,将管线套 入砌块中。如图所示: 水电线管 切割机在砌块侧 壁上开略大于管 线直径的孔 1.14 各管道、孔、竖槽、预埋件等应在砌块砌筑时预留,如砌完后开凿,应采用机 械切割,不得用手工剔凿。槽、洞补平后在此范围增贴一层耐碱玻纤网格布,防止开 裂。 1.15 1.16 卫生间等有防水要求的房间,四周墙体下部第一皮砌块内部灌注 C20 混凝土。 混凝土使用商品混凝土,施工中严禁使用落地混凝土。用 30 振捣棒振捣密实。 2.成品保护 2.1 砌块运输和堆放时,应轻吊轻放,堆放高度不得超过 1.6m,堆垛之间应保持适当 远通建工集团有限公司 香河机器人产业港一期 连锁砌块施工要点 的通道。 2.2 水电和室内设备安装时,应注意保护墙体,不得随意凿洞。填充墙上设备洞、槽应 在砌筑时留设, 漏埋或未预留时, 应使用切割机切槽, 埋设完毕后用 C20 混凝土灌实。 2.3 拆除脚手架时,应注意保护墙体及门窗口角。 2.4 砂浆的稠度应适宜,砌筑过程中要及时清理,防止溅脏墙面。 3.安全文明施工及环境保护措施 3.1 做好安全教育工作,对工人进行入场教育;做好安全技术交底及安全检查、监督工 作;严格按有关规定办事。管理人员不违章指挥,工人不违章操作。 3.2 现场施工人员必须戴好安全帽;高空作业人员必须系好安全带,所使用的工具必须 系好、装好,以免掉落;使用电器机具设备人员,必须戴绝缘手套,安全操作。 3.3 施工用的脚手架、作业平台必须由架子工搭设并经安全员检查合格后方可使用,不 得使用砌块做砌筑平台架的支撑,砌筑施工过程中,不随意拆除外脚手架的连墙杆。 3.4 电动机械和照明设施必须由专业人员检查,确认运转良好,绝缘、接地可靠方可使 用。施工机械必须按操作规程操作,操作人员必须持证上岗。 3.5 电源、电器由专人负责,密切注意电箱、机械的漏电、接地是否灵敏有效,如有异 常现象及时报告,配专人处理。非机电工不得随意拆改机械。若机具发生故障时,应 由专人修理,严禁私自修理。 3.6 防止高空坠落物或其它物体打击事故,做好“四口”防护工作,充分利用“三宝” 。 3.7 现场人员严格服从管理,不得随意离岗、走动。施工现场严禁烟火。 远通建工集团有限公司