工期目标,业主通常在项目开工前会有个工期,多久多久开通的目标。说实话,只是建设的话,肯定都够的,阻碍来自于外部,拆迁,而且拆迁这事儿大家都知道,涉及到钱,轨道交通不像房建拆迁,是可以通过地及时变现的,轨道交通的投资回报期超级长,这么说吧,国内已运营的大部分地铁,都在贴钱,这是公益项目。而且拆迁涉及的产权单位也多,大家的诉求也高,这就水涨船高了,城市中心,你想想那价格,想想都吓人。所以进度那叫一个慢呀,有些标段开工日期是合同竣工日期的项目不在少数?。管线改迁,地拿下了,可是地下还有管线,涉及到的单位之多,市政排污,雨水,自来水,燃气,电缆,网络,等等一个个产权单位的跑,又是时间呀。想想都想哭,关键一个个的价格都不菲呀。又是钱,所以在这里想告诉各位看官,不要抱怨城市到处新建项目建设时间长,一次次推迟,那是不得已呀。跟每个产权单位沟通谈判,那都是一次次的斗智斗勇呀。只是这一部分的外部事宜都够项目经理受的了,对内的事务完全顾及不过来了。而且工程人全面除春节以外,基本无休。有人说那为什么这么多人还要要做市政工程,不去做公路呀,桥梁呀。我想告诉你们的是,那些项目都是野外,远离城市,而家人都在城里面,做市政至少每天晚上回家还能看见老婆孩子,家人呀,我想很多人宁愿在市政做,工资少点儿。也都是这个原因吧。今天就写到这儿吧,文章随笔,希望大家不要介意。有不对的指出互相学习。