部品供应及安装合同 甲方(需方) 地址 法定代表人 电话 乙方(供方) 地址 法定代表人 电话 甲乙双方经协商同意签订此部品供应及安装合同(以下简称“本合同”),并就以下各条款达成一致。 第一章 合同标的、价格及付款方式 一、合同标的 1、本合同标的为 工程部品供应及安装。 2、部品供应范围包括,按照乙方产品出厂相关规定应配备的技术资料、随机备品、配件工具。详见附件1部品清单及其报价清单。 3、安装的范围包括 (1)部品的安装包括,安装工程竣工前的部品调试和竣工后移交前的部品保护; (2)部品维修服务包括,部品质量保证期、保修期以内和以外的维修服务; (3)与部品有关的技术资料提供。 二、合同价格 1、本合同价格即合同总价为人民币 元( )。详见附件1 部品清单及其报价清单。 选择适用如下条款( ) (1)其中部品供应价格为人民币 元( );安装价格为人民币 元( )。 (2)上述价格包括供应价格和安装价格。 2、部品供应价格包括 (1)部品购买、装卸、运输、包装费用; (2)与部品供应有关的依法应由乙方缴纳的税费。 3、安装价格包括 部品安装、调试、空调室内外机的吊装、验收、仓储、安装水电费、安装管理费、总包配合费、税费、保修期维修及已安装部品的保护费用。 三、合同价款支付 1、付款方式电汇。 2、付款期限 本合同签订后7日内,甲方支付合同总价的 30 %;本合同部品交付后7日内,甲方支付合同总价的 60 %;本合同部品安装、调试完毕并经验收合格后10日内,甲方支付合同总价的 100 %。 第二章 部品供应条款 一、部品交付 1、交付通知乙方应在部品交付 日前以传真、电子邮件等方式将拟交付部品名称、规格型号、数量通知甲方。 2、乙方可根据部品安装进度和顺序的要求分批交付部品,首批部品交付应满足安装工程开始施工的需要。 3、乙方交付部品时,应同时交付部品的出厂合格证、原产地证明资料、使用说明书、质保书等资料。 4、交付地点甲方 工程工地。 二、到货检验 1、部品到达交付地点当日,甲方可以组织相关方对部品的包装、外观质量、规格型号、数量进行检验。 2、检验时,如发现部品由于乙方原因包括运输存在损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录并由双方现场代表签字。 三、质量保证期 质量保证期为部品安装工程验收合格之日起 个月。 第三章 部品安装条款 一、部品安装工程范围及承包方式 1、部品安装工程范围按甲方提供的图纸确定。 2、部品安装工程承包方式,实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工的承包方式。乙方可自行或委托有资质的第三人完成部品安装施工。 二、工程管理人员 1、甲方代表 (1)甲方任命 为本工程的现场代表(以下简称甲方代表); (2)甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效; (3)甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、图纸并履行其它约定的义务,因指令错误产生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期应相应顺延; (4)甲方代表的指令、通知涉及或影响到合同价款、工期、质量标准、售后承诺等内容的,应经乙方批准后生效。 2、乙方代表 (1)乙方任命 为本工程的现场代表(以下简称乙方代表); (2)乙方代表的要求、请求和通知由其本人签字后,以书面形式交给甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效; (3)乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令及要求组织施工; 3、监理单位 甲方聘用 为本工程的监理单位,该监理单位委派 为监理工程师,对工程现场进行具体协调和对工程质量、进度、安全进行控制,以及根据文件法规进行合同、资料管理。 三、甲乙双方工作 1、甲方工作 (1)甲方组织乙方工程技术人员考察工地现场,组织乙方与工程总包单位和装修单位洽商,并做好在施工中的协调配合工作; (2)甲方负责提供符合安装工程施工要求的施工现场,包括提供施工用水点、用电点,并负责提供临时堆放场地; (3)甲方或甲方协调工程总包单位向乙方提供垂直运输条件。 2、乙方工作 (1)乙方在供货、安装前,应到工地现场勘查,如不符合安装条件的,向甲方提出。若本工程为高层建筑,乙方应充分考虑空调室外机的安装位置,并将实际情况向甲方通报。 (2)乙方应服从主体土建安装单位和装修单位的现场管理,文明施工。 四、工期 1、部品安装工程工期为 天。 2、安装工程开工日期 年月日首批部品运抵工地。 3、乙方应在开工日期之前与甲方联系,由甲方协助对工地现场踏勘。如不符合安装施工条件的,乙方应书面向甲方及监理工程师提出。甲方应在开工日期前使工地现场具备安装施工条件。如开工日期工地现场不具备安装施工条件的,则开工日期顺延至工地现场具备安装施工条件之日,工期亦相应顺延。甲乙双方对工地现场是否具备安装施工条件存在争议的,以监理工程师作出的认定为准。 4、除工地现场不具备安装施工条件外,乙方不能按时开始施工的,应当在开工日期7日前以书面形式向甲方代表提出,并说明延期开工的理由及需延期的时间。甲方代表应当在接到延期开工申请后的2日内以书面形式答复乙方。甲方代表逾期未答复的,视为同意乙方要求,工期相应顺延。 5、因甲方原因造成停工的,由甲方赔偿乙方因此造成的损失,并相应顺延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承担所产生的费用,工期不予顺延。 6、如遇下列情况,工期应相应顺延 (1)甲方未按约定提供图纸或工地现场不具备安装施工条件; (2)甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行; (3)因设计变更而影响工期; (4)因停电、停水影响正常施工; (5)甲方未按合同约定付款或未按时参加验收; (6)不可抗力; (7)甲方同意工期顺延的其他情况。 7、乙方在上款情况发生后7日内,应将情况说明和延误的工期以书面形式向甲方代表提出。甲方代表在收到报告后14日内审查所有情况并就事件性质与乙方商定总的延长时间。甲方逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。 五、设计变更 1、甲方提供的施工图纸是安装工程施工的依据,甲乙双方均不得擅自修改。 2、甲方如需变更施工图纸等资料的,应及时书面通知乙方。变更经甲乙双方共同确认,且就乙方部品损失(包括部品重做、返修、重新调试等损失、重复运输、保管、材料损失、返工损失等费用)协商一致后,乙方才予实施。 六、安装工程质量及验收 1、安装工程质量应当符合国家或行业的现行质量检验标准。 2、工程具备竣工验收条件后,乙方提出书面验收申请单通知甲方验收,乙方应于提出书面验收申请单之前 日向甲方代表提供验收所需的资料。 3、甲方代表收到验收申请单后 日内组织有关部门进行验收。经验收工程质量和工程内容符合合同约定的,双方代表在工程验收单上签字或盖章。甲方收到验收申请单 日内未组织验收的,则乙方有权自行验收,工程质量将以乙方自行验收的结果为准。 4、工程质量经验收不合格的,甲方代表应在验收后 日内提出整改意见。乙方应按要求进行整改,并承担由于自身原因造成的整改费用。 七、部品安装工程保修期 部品安装工程的保修期以国家对相应部品安装工程保修期的规定为准。 。 第四章 维修条款 1、质量保证期及保修期内,如部品正常使用出现故障,乙方保证在 日内到现场进行处理,并免费进行零部件更换及维修;在质量保证期及保修期内,如部品因甲方或者是购买甲方房屋的业主违规操作出现故障,乙方保证在 日内到现场进行处理,并免费进行维修,但收取相应材料成本费。 2、质量保证期及保修期届满,如部品系统出现质量问题,乙方收取基本维修费用予以维修。需更换损坏零部件的,甲方或者是购买甲方房屋的业主应按所更换零部件出厂价格支付费用。 第五章 违约责任 一、甲方违约责任 1、甲方单方面取消部品订货的,乙方有权不退还甲方已付款项。 2、甲方逾期付款的,每逾期一日按应付款项的 ‰支付违约金。但违约金数额最高不超过合同价款的 %。逾期付款超过 日的,乙方有权解除合同。 3、因甲方原因导致安装工程工期延误的,除工期得以顺延外,甲方还应赔偿由此给乙方造成的实际损失。 二、乙方违约责任 1、乙方安装工程工期迟延的,每迟延一日按 (安装价格或合同总价格)的 ‰支付违约金。但违约金最高不超过合同总价款的 %。安装工程工期拖延超过 日的,甲方有权解除合同。 2、乙方供应的部品或安装工程质量不符合合同约定的,应负责无偿修理、更换或返工。 3、乙方未按约定履行维修及安装义务的,甲方可委托第三人代为履行,由此产生的费用由乙方承担。 第六章 其他条款 一、不可抗力 1、不可抗力是指不能预见、不能避免并不能客服的客观情况。一方因不可抗力不能履行合同的,应当在3日内通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在10日内提供证明。 2、不可抗力影响合同履行超过20日的,双方应通过友好协商解决本合同的履行问题包括交货、安装、验收及合同价款等问题。 二、争议解决 因履行本合同产生的争议,应首先通过双方友好协商解决。 协商不成的可以选择适用如下条款( 2 ) 1、提交青岛仲裁委员会仲裁; 2、向合同签署地(山东省青岛市崂山区)人民法院起诉。 三、合同生效及其他 1、本合同的所有附件均是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 2、对本合同的任何修改及未尽事宜均应经双方同意,并签订书面协议方为有效。 3、本合同一式 份,甲乙双方各执 份。 4、本合同自双方签字或盖章之日起生效。 5、签约日期 年月日。 甲方乙方签约代表 签约代表 附件1 部品清单及其报价清单(列明部品的名称、品牌、型号、数量、备件、价格等) 附件2 施工图

编号: 20190914141119793256
类型: 共享资源
格式: DOC
大小: 25.00KB