在雨季装修那确实是件贫苦的事,但是有时候为了在划定的时间内骏工,雨季施工那也是不可避免的。那我们为了注意安全,就得订定雨季施工方案,了解一些雨季施工注意事项。 雨季施工步伐一:根据雨季施工的特点区分轻重缓急,对付不适于雨季施工的项目可以拖后或移前。如工程时间紧,必须赶在雨季举行,提前做好施工场地准备,如许一定耍在针对性的保证措施条件下接纳集中突击完成。同时对于雨季施工工程还要思量即不影响工程的顺利进行,又不外多增大雨施费用,加大工程本钱。 雨季施工措施二:电门路要加绝缘。电本为就是比较伤害的,在平时的线路施工的时间都需要很重视安全,如果是在下雨天施工,那就更必要注意了,要在电线接头的地方加上绝缘,经防备漏电短路。 雨季施工步伐三:在施工部署上要根据晴、雨、内、外相联合的原则,晴天多搞室外,雨天多搞室内,只管缩短雨天露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及接纳集中资源突击作业的方针.尽可的接纳分段、分部位突击施工的要领,例如将基础工程加快速度.突击抢出地面,制止倒灌和塌方,对已完布局的工程突击将屋面防水做完,将水落管安上或接纳至少铺一层防水的作法,对歇工工程要停到一定部位等。 雨季施工步伐四:木材板材的防潮。阴雨气候会让木材板板等材料受潮,时间一长,质料的含水率就会增加,如果就如许拿来施工,在以后就会造成一些隐患,因此要留意防潮。 雨季施工步伐五:根据工程特点,要将生产筹划同雨季施工结合起来,考虑肯定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好雨季施工期间工程质料和雨施材料的准备。 阴雨天不要铺地板。在阴雨天,地面很潮,并且蒸发的时间也很慢,这时候假如铺地板,不仅胶干的慢,并且以后也容易形成空鼓等现象。 雨季施工步伐六:加强技术管理和安全事情,要定期组织雨季施工技术交底和查抄,积极督促做好有关工作。 雨季施工步伐七:阴雨天也不会涂涮油漆涂料。无论是在墙壁照旧在木质的表面涂涮,会出现诸如色泽不均等环境,施工效果不理想。 雨季总是影响我们装修施工的,但是我们订定了很好的雨季施工方案就可以制止一些施工问题。