高政发〔2021〕4号
关于印发《高邑县2021年保障性安居工程
工作方案》的通知
各镇人民政府,县政府有关部门:
《高邑县2021年保障性安居工程工作方案》已经县政府领导同意,现印发给你们。请结合实际,认真组织实施。
高邑县人民政府
高邑县2021年保障性安居工程
工作方案
一、任务目标
2021年,保障性安居工程我县完成两个棚户区改造开工任务、两个棚户区改造基本建成任务、发放100户公租房租赁补贴任务、一个老旧小区改造任务。
二、主要内容
(一)新开工棚户区改造项目
1、高邑县光武路北桃园片区(金悦华府)棚户区改造项目,该项目征收房屋89户,占地49.8亩,建设350套安置住房,项目工程正在进行主体施工,已完成开工任务。
2、高邑县物资局家属院(景郦.博仕园)棚户区改造项目,该项目征收房屋36户,占地56亩,建设90套安置住房,目前正在进行征收工作,6月份开工建设。
(二)发放租赁补贴
2021年,我县完成发放100户公租房租赁补贴任务,自一季度开始至四季度累计发放100户公租房住房租赁补贴。
(三)老旧小区改造项目
高邑县凤城一区老旧小区改造项目,位于千秋路185号,建成于2000年,共占地21810平方米,现有楼栋7栋(共28个单元),建筑面积39326平方米,居民270户。改造内容:完善消防水源和消防设施、实施电气改造、规范燃气敷设和改造消防通道、安防设施,以及完善照明、井盖、甬道、围墙等设施;完善小区内部及与小区相关联的供水、排水、道路、供热、弱电、生活垃圾分类、移动通信等基础设施,光纤入户、架空线规整(入地),以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等,总投资1036.59万元。该项目在3月中旬挂网招标,4月上旬开工建设,8月底竣工验收。
三、棚户区改造工作责任分工
1、县审批局负责立项工作,要求3月底完成。
2、县征收办负责拟定征收方案,要求4月中旬报政府出台正式文件。
3、县自然资源和规划局负责土地收储、出让及回迁房用地手续工作。
4、县征收办、各项目单位负责征收补偿及回迁房建设工作。
5、凡涉及部门积极配合,简化审批程序,提高工作效率,为棚户区改造工作打开快速通道。
四、加强老旧小区改造组织保障
(一)建立协调机制。成立县老旧小区改造领导小组(详见附件1),领导小组办公室负责综合协调、工作指导、督查督办和组织考核等工作;县有关部门(单位)按照职责分工(详见附件2),做好城镇老旧小区改造相关工作。成立老旧小区改造工作专班(详见附件3),统筹推进城镇老旧小区改造工作。
(二)压实工作责任。