2月2日中午
火神山医院正式交付
医院内部长啥样?
跟着央视记者的镜头走进病区
更多火神山医院病房场景
中建集团实拍带你看↓
下面请看今天的前线战报
武汉雷神山医院项目
截至2月3日中午12时,由中建三局承建的武汉雷神山医院进入冲刺阶段。隔离病房区完成总体工作量的75%。其中,基础施工全部完成,箱板房完成吊装1903间,地板胶施工完成至1000间,卫生间贴砖完成200间,房间内安装及装修同步施工;医技楼钢结构安装完成90%;液氯加药间、垃圾处理站、液氧站、正负压站房、垃圾暂存间等设备基础完成,污水处理站安装完成。医护生活区完成总体工作量的90%。其中一期7栋建筑主体结构完成,A1、A6、A7安装完成,A2、A3、A4、A5安装完成90%;二期2栋后勤保障楼一栋基础施工完成,另一栋结构施工完成;1栋专家楼主体结构施工完成。
ICU病房钢结构施工
ICU病房屋面铺设
箱式病房管道安装
污水处理站安装完成
医护生活区二期施工
西安市公共卫生中心项目
2月3日,西安市公共卫生中心项目全面开工建设,该项目由西安市政府投资,中建丝路(中建西北区域总部)牵头承建,中建西北设计院设计,中建一局、中建三局、中建五局、中建八局、中建新疆建工、中建安装、中建西部建设、中建集成房屋、陕建等企业共同参与建设。
开工当日,所有参建人员和机械设备,包含挖机、装载机、吊车(随吊车)等312台各类工程机械迅速进场施工。短短十几个小时,完成了土方开挖全部任务,箱式板房场外组装310间,ICU、医技楼及护理楼混凝土浇筑任务完成30%左右。目前,项目采取三班倒的方式进行建设,工人休息、项目不停工。预计高峰期参建人员将达3000余人。西安市公共卫生中心位于西安市高陵区东南,首期建设的应急隔离病房将提供500张床位,计划用8天时间完成,预计于2月10日交付使用。
安阳市第五人民医院新建防疫病房
1月29日,由中建设计集团河南分公司与中建五局河南公司合作的安阳市第五人民医院新建防疫病房正式开建,集中收治新型冠状病毒肺炎患者。项目总建筑面积5166平方米,分为南北两栋病房,设计层数2层,房间总数176间,其中病房112间。中建五局24小时内70余名管理人员、500余名劳务人员迅速到岗,全力以赴投身战“疫”。截至2月3日12时,已拼装集装箱50间,完成工程总进度的50%。
郑州市第一人民医院传染病医院项目
截至2月3日15:00,由中建七局实施的郑州市第一人民医院传染病医院项目当日投入管理人员1282名、工人4042名,累计投入挖机、铲车等大型机械设备181台,接诊区、病房楼室内隔墙、门窗、调等设备安装完毕,室内水电、通风、弱电等安装完成88%,病房区水稳摊铺完成100%,路缘石安装完成70%,医技楼内外墙隔板安装完成95%,照明系统配管线完成90%,防布线完成80%,消防喷淋完成100%。
成都市公共卫生临床医疗中心二期工程
据成都商报-红星新闻1月31日报道,成都市公共卫生临床医疗中心二期工程改建稳步推进,预计2月8日完工投用,将为应对本次疫情提供370张专用床位。成都市公共卫生临床医疗中心,是新型冠状病毒感染的肺炎患者医疗救治定点医院,负责收治成都城区确诊的新冠肺炎病例。中建西南院迅速调集西南院医疗设计中心、设计十一院等骨干设计力量30余人全力参与改建项目,从1月25日(初一)上午启动改造设计,到1月29日(初五)凌晨3点,完成全部7层楼改造施工图纸。
蚌埠市第一人民医院综合病房大楼项目
1月30日,中建二局三公司承建的蚌埠市第一人民医院综合病房大楼项目部接到院方紧急通知,立即参与蚌埠市第一人民医院发热门诊双通道改造工程,项目管理人员、施工人员迅速集结,耗时两天两夜完成原发热门诊病人通道、卫生间、化验室、诊室、观察室的改造及通道的新建。该医院属于在建工程,占地面积2.5万平方米,是建设皖北医疗中心系统工程的重要项目之一,也是蚌埠市重点健康民生工程。项目总投资5.6亿,工期4年,总建筑面积为8万平方米,按照三级甲等综合医院标准建设,设置床位1000张。
更多前线资讯看这里
中建集团官方快手平台跟进#抗击疫情 央企行动#话题,播出22期,播放量3.82亿,点赞量1770.6万。
中建集团官方抖音平台上线#中国建筑勇担使命助力抗击疫情#合集,播出22期,总播放1.66亿次,点赞量349.5万。
中建集团官方央视频平台跟进#与时间赛跑 武汉连夜开建专门医院#专题,现已更新18期,在首页循环展播。
各视频平台将每日更新项目最新建设情况、辟谣信息、建设者故事等内容,欢迎大家持续关注。
中建集团官方微博已跟进#抗击疫情 央企行动#报道61期,总阅读2018万,全方位展示集团抗击疫情情况。
欢迎转载请注明来源!
内容来源:中国建筑融媒体中心
素材来源:企业文化部,中建三局,中建二局,中建五局,中建七局,中建丝路
媒体来源:央视新闻,人民日报,新华社
中建集团抗击疫情系列报道↘
为火神山医院尽快投入使用提供保障 周乃翔参加火神山医院交接仪式
克服一切困难,坚决完成武汉雷神山医院建设任务 周乃翔走访调研雷神山医院施工现场
原标题:《火神山医院病房实拍!雷神山等多所医院建设情况最新进展》