1、勘查现场确定加装电梯方案;
2、加装电梯业主意见收集(2/3的业主或面积通过,意见书一式三份,业主签名);
3、2/3业主中选举业主代表(1-3名,授权书一式三份,业主签名);
4、第三方证明书(居委会/律师事务所/原房改单位),主要是解决有少数业主无产权证的问题;
5、收集2/3加装电梯业主的资料(房产证及身份证各一式三份,业主签名);
6、加装电梯的位置定型及出图纸(有资质设计院);
7、递交加装电梯申请函及申请表;
8、规划局接受资料审查(查房产资料及方案,时间一个月);
9、加装电梯方案及资料通过,规划局出方案公示征求意见(做规划公示20天);
10、公示无人投诉后,方案二次复审出批后公示及政府配套意见(时间一个月);
11、领取电梯建筑工程规划施工许可证、到街道办理开工方式备案证明;
12、其它如煤气、电网、自来水等影响施工的项目;
13、动土施工及做好安全措施;
14、确定电梯生产及电梯电源;
15、电梯安装及验收;
16、电梯后期维护交底管理(提供一年免保合同)。