斜拉桥施工技术方法
斜拉桥又称斜张桥,是将主梁用许多拉索直接拉在桥塔上的一种桥梁,是由承压的塔、受拉的索和承弯的梁体组合起来的一种结构体系。下面是小编为大家整理的斜拉桥施工技术方法,欢迎大家阅读浏览。
一、斜拉桥类型与组成
1、斜拉桥类型:预应力混凝土斜拉桥、钢斜拉桥、钢-混凝土叠合梁斜拉桥、混合梁斜拉桥、吊拉斜拉桥
2、斜拉桥组成:索塔、钢索、主梁
二、施工技术要点
1、索塔施工的技术要求和注意事项
索塔施工方法选择因素:结构、体形、材料、施工设备、设计要求综合考虑
裸塔施工宜用爬模法,横梁较多的高塔,宜采用劲性骨架挂模提升法
斜拉桥施工时,应避免塔梁交叉施工干扰
倾斜式索塔施工时,必须对各施工阶段索塔的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑,使其线形、应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全
索塔横梁施工时根据其结构、重量及支撑高度,设置可靠的模板和支撑系统;要考虑弹性和非弹性变形、支承下沉、温差及日照的影响,必要时,应设支承千斤顶调控,体积过大的横梁可分两次浇筑
索塔混凝土现浇,应选用输送泵施工
避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染
索塔施工必须制定整体和局部的安全措施
2、主梁施工技术要求和注意事项
(1)斜拉桥主梁施工方法:
施工方法与梁式桥基本相同,分为顶推法、平转法、支架法、悬臂法(最常用的施工方法);悬臂法分为悬臂浇筑法、悬臂拼装法
悬臂浇筑法,在塔柱两侧用挂篮对称逐段浇筑主梁混凝土
悬臂拼装法,是先在塔柱区浇筑一段旋转起吊设备的起始梁段,然后用适宜的起吊设备从塔柱两侧依次对称拼装梁体节段
(2)混凝土主梁施工方法
斜拉桥的'零号段是梁的起始段,一般都是在支架和托架上浇筑,支架和托架的变形将直接影响主梁的施工质量,在零号段浇筑前,应消除支架的温度变形、弹性变形、非弹性变形、支承变形
当设计采用非塔、梁固结形式时,施工时必须采用塔、梁临时固结措施
采用挂篮浇筑主梁时,挂篮设计和主梁浇筑应考虑风振的刚度要求;挂篮制成后应进行检验、试拼、整体组装检验、预压,同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能
主梁采用悬拼法施工时,预制梁段宜选用长线台座或多段联合台座,每联宜多于5段,各端面要啮合密贴,不得随意修补
为防止合龙梁段施工出现的裂缝,在梁上下底板或两肋的端部预埋临时连接钢构件,或设置临时纵向预应力索,或用千斤顶调节合龙口的应力和合龙口长度,并应不间断的观测合龙前数日的昼夜环境温度场变化与合龙高程及合龙口长度变化的关系,确定适宜的合龙时间和合龙程序
(3)钢主梁施工方法
应进行钢梁的连日温度变形观测对照,确定适宜的合龙温度及实施程序,并应满足钢梁安装就位时高强螺栓定位所需的时间
三、斜拉桥施工监测
1、施工过程中,必须对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监测
2、监测数据应及时将有关数据反馈给设计等单位,以便分析确定下一施工阶段的拉索张拉量和主梁线形、高程及索塔位移控制量值等,直至合龙
3、施工监测主要内容:
变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移
应力:拉索索力、支座反力以及梁、塔应力在施工过程中的变化
温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的变化