公铁桥 部位: 沈建施技--21 交底日期 交底人交底项目 吊车架梁 四、架梁1、装车:利用 50t 吊车将板梁按照架梁顺序吊装到运梁挂车上, 用挂车将梁运到架梁指定地点。并且挂车要设转向架,运梁过 程中将梁体与挂车连接牢固,防止运梁时梁体脱离挂车,对梁 造成损坏。设置专人负责。梁体有效支撑位置距梁端70cm 施工封锁前120 吨吊车停放到指定位置,并作好固定措 施。在稳车的过程必须设置防护员,防止施工侵线。 场内两台挂车利用50 吨吊车将三片梁装车加固运后运 到指定地点,等待架梁。要求各配合部门的工作人员必 须在架梁封锁前就位,作好一切准备工作。 施工给点封锁,用160吨吊车将梁缓慢的吊离运梁挂车, 吊运至第二孔设计位置,调整正位,安放好支座后将梁 落下。然后利用相同的方法将五片梁在封锁的50 分钟内 架设完毕,并且安装正位。梁体在吊装过程中,吊升速 度必须均匀,并且保证速度在 米/分钟。吊装时必须保证吊索等距,防止梁体倾斜而发生险性事故 梁体离开挂车后,挂车立即返回存梁场地,用50吨吊车 按架梁顺序将下一片梁装到挂车上后,挂车将梁运到架 梁位置。 如果在封锁时间内无法将所有的梁全部正位,将最后的梁放在已经架完的梁上,保证在施工封锁的时间内将所 有的梁全部房到墩台上,正点取消封锁。在取消封锁后, 利用吊车在盖梁范围内进行梁体的正位调整。 另外一孔利用同样的方法,在不封锁的情况下架设。