标准设计是指经国家或省、　市、自治区批准的建筑、结构和构件等整套标准技术文件图　纸。由于标准设计是按共通性条件编制的,是按规定程序批　准的,可供大量重复使用,因此标准设计的推行,一般都能　使工程造价低于个别设计的工程造价。标准设计可使施工准　备和定制预制构件等工作提前,并能使施工速度大大加快,　既有利于保证工程质量,又能降低建筑安装工程费用。　3)实行设计的奖惩制度　在设计中引入风险机制,一旦突破相应的概算限额,　则必须返工,返工费由设计单位自负。同时制定较为详细　的、操作性较强的奖惩方案,奖励那些设计方案优秀、工程　造价节省的设计,处罚那些因设计浪费而造成经济损失的设　计,促使设计方认真研究优化设计,进行技术经济比较,在　保证工程安全和功能的情况下采取新方案、新工艺、新设　备,从工程静态总投资的节约额中计提一定比例的金额进行　奖励,进而提高设计人员的工程造价控制意识,精心设计,　把技术和经济统一起来。　4、建设项目发包阶段工程造价控制措施　发包阶段工程造价控制的有效手段是积极推行建设工　程招投标制,具体应做好以下几方面工作。　1)合理确定工程标底　标底是招标工程的预期价格,是招标者对招标工程所　需费用的自我测算和控制,也是判断投标报价合理性的依　据。标底价格应由成本、利润、税金等组成,一般应控制在　批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内。编制一　个合理、可靠的标底还必须考虑工期、质量、材料差价、招　标工程的自然地理条件以及招标工程范围等因素。　2)通过招标方式选择施工单位　从招投标过程可以看出,所谓“标”主要是招标方与　投标方对工程项目的施工图预算。如果双方施工图预算是吻　合或是很接近的,则投标单位中标的可能性就大,反之中标　的可能性就小。当前,除了施工图预算之外,施工单位的资　质、信誉、管理水平等也是决定能否中标的重要因素。　3)对工程所需的材料和设备实行科学的采购供应和管　应对建筑材料和设备的货源、价格建立信息网络,掌握市场行情,按施工图编制采购供应计划,争取在价格波动　的低谷时购进材料设备;应尽量就近就地采购,综合考虑采　购、运输、损耗、保管费用,严格管理,避免损失浪费。　4)严密工程承发包合同　通过招标投标选定了施工单位,即可签订建设工程承　发包合同。合同的订立,使得工程造价进一步明确、清晰,　投标书中已明确的合同条款在签订时不得更改,合同价即为　中标价。合同价应尽量一次包死,不留活口。合同价若采用　可调价格,则应约定调整范围。　5、建设项目实施阶段工程造价控制措施　1)制定合理的资金使用计划　为了控制实施阶段的工程造价,造价工程师必须制定　资金使用计划,既要能保证工程建设有足够的资金不致因资　金供应不足或不及时而影响工程建设的进度,又要尽可能不　占用过度的资金减少利息的支出,减少资金筹措的困难。　2)认真做好施工组织设计方案的优化论证工作　应在保证质量的前提下,对各种施工方案进行技术　上、经济上的对比分析,从中选出最能合理利用人力、物力、财力资源的方案。对承包商制定的施工组织设计进行优　化,提出改进意见,以控制工程造价。　3)建设单位应按合同要求,履行职责,防止索赔事件　的发生　为了控制工程造价,在工程施工中,建设单位应主动　搞好设计、材料、设备、土建、安装及其他有关单位之间的　协调与配合,搞好各个环节的衔接,不要给施工单位造成索　赔条件。同时,建设单位可依据合同,对施工单位的工期延　误、施工缺陷等提出反索赔。　4)加强施工阶段管理　重点应做好以下几方面工作:第一,在施工前认真做　好图纸会审和技术交底工作。听取各方意见和合理化建议,　及时变更设计,最大限度地减少施工中的图纸变更。第二,　做好质量管理。一方面,加强工程用料的管理,不合格的坚　决不用。另一方面,认真按规范施工,按规范检查验收,特　别是隐蔽工程质量的检查验收,应严格控制施工现场的每一　隐蔽工程签证。第三,做好进度管理。要合理安排施工顺　序,按照工程施工本身的要求和内在规律,加强施工现场的　组织协调,充分发挥现有机械设备的作用,搞好物资调运,　确定劳动力、机械、材料及资金等的组合方式,以避免不必　要的重复劳动,节省人力、物力消耗,降低工程成本。　6、结束语　综上所述,垃圾焚烧发电项目全过程造价控制是一项　政策性、专业性、技术性非常强的工作。从编制决策阶段的　投资估算,到初步设计概算,再到项目实施阶段的施工图预　算、竣工决算,整个过程是由粗及细、由浅入深逐步分解和　逐层控制的过程。　垃圾焚烧发电项目是一项社会公益事业,关乎千家万　户,关乎子孙后代,是一项民心工程,因此,在国家倡导节　约型社会,面对建设城市生活垃圾处理设施项目的背景下,　建设方、投资方、设计方、施工方、监理方应当携手努力,　重视项目全过程造价控制,降低成本,提高投资效益,共同　推动我国垃圾焚烧发电建设项目的健康快速发展。　作者简介:　方会武(1984-),男,助理工程师,主要从事工程造　价工作。　文档资料:浅谈生活垃圾焚烧发电项目造价控制措施与方法　完整下载　整阅读全文下载　全文阅读　免费阅读及下载　阅读相关文档:关于框剪结构有无地下室的探讨　如何通过审计来加强工程　造价控制　浅谈室内设计的主题表现　城市居住区规划设计中存在的问题　浅探广西体育中心的规划与城市发展关系的研究　公路工程施工项目成本分　析研究　建筑结构设计中剪力墙结构设计的应用分析　市政桥梁结构裂缝分　析及加固技术处理　工程造价审计管理中的问题及对策探讨　浅谈建筑工程　造价控制措施　地铁工程建设施工综合成本控制探究　土建项目工程造价控　制探讨　基于工程造价控制存在问题及措施　工程竣工结算中常见问题以及　解决方法　建筑工程造价管理中的概预算编制　探析环境工程对经济发展的　重要影响　浅谈工程造价中招投标的相关问题　论析工程造　最新最全【学术论文】【总结报告】　【演讲致辞】【领导讲话】　【心得体会】　【党建材料】　【常用范文】【分析报告】　【应用文档】　免费阅读下载　*本文收集于因特网,所有权为原作者所有。若侵犯了您的权益,请留言。我将尽　快处理,多谢。*