竭诚为您提供优质文档/双击可除 37 灰土规范 篇一:37 灰土施工方案 3:7 灰土施工方案 一、材料要求 1、土料宜用粉质粘土,原因是粘土粘结力太强,而砂 质粉土粘结力不强,粉质粘土较适中,灰土强度随土料中粘 粒含量增高而加大,塑性指数小于 4 的粉土中粘粒含量太少, 不能达到提高灰土强度的目的,因而不能用于拌合灰土。土 料不宜使用块状粘土,不得含有松软杂质,土的有机含量不 大于 5%,其颗粒不得大于 15mm,不符合时应过筛,筛孔选 用16—20mm。 2、石灰宜用新鲜的消石灰,消石灰应符合Ⅲ级以上标 准,消石灰所含活性 cao 和myo 越高则胶结力越强,通常灰 土的最佳含灰率为 cao 和myo 约达总量的 8%。颗粒不得大于 5mm,不符合时应过筛,筛孔选用 6—10mm,消石灰贮存期超 过3个月的胶结力不强,石灰应消解 3—4d 过筛后使用为标 准,过筛后不得夹有生石灰块或含有过多的水份,受雨淋成 团的石灰粉干后会影响灰的强度不得使用应报废。 第1页共13 页 二、拌制要求 1、3:7 灰土为体积比,要拌合均匀,颜色一致,至少翻 拌两次,如土料水份过多应翻松晒干,水份不足时应洒水湿 润。 2、加强灰土拌合控制比例的准确性,由于 3:7 灰土强 度高于 2:8 更高于 1:9,因此要保证灰土的质量要掌握准确 的配合比,拌合均匀是提高灰土强度的关键。 3、灰土的含水量宜控制在最优含水量的±2%的范围内, 最优含水量可用轻型标准击实试验确定,检查烘干报告,当 暂时无试验资料时也可取该场地天然土的塑限含水量为其 填料的最优含水量,也可用工地经验,方法是用手将灰土紧 握成团,两手指轻捏即碎为宜。太干灰土产会生飞扬无法压 实,太湿就会变为橡皮土。 三、分层铺填 1、分层铺填厚度应符合设计要求,当设计未注明时机 碾可取 200—300mm,铺填厚度误差±50mm 以内控制。 2、灰土应当时拌和,当日铺填碾压,尽量不要隔日再 碾压,灰土压密实后,3 天内不得受水浸泡,因灰土碾实后, 在短时间内水稳性,及硬化均较差,易受水浸而膨胀疏松, 影响灰土的压实质量。 3、垫层底面宜设在同一标高上,如深度不同,基槽底 土面应挖成阶梯或斜坡搭接,斜坡 45°为宜按设计要求搭接, 第2页共13 页 并按先深后浅的顺序进行垫层施工,搭接处应夯压密实。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 37 灰土执行的规范 篇一:现场 37 灰土施工进度要求 嘉民西安电子商务产业园(一期) 3:7 灰土换填桩尖部分施工进度节点 1.w-1(由南向北 150m)浅区:宽35m,长150m,高:0.5m 1)土方开挖倒运:20xx 年5月5日---20xx 年5月8日结束;土方方量:2625m3 2)3:7 灰土换填:20xx 年5月8日---20xx 年5月15 日结束; 2.w-1(由南向北 150m)深区:宽13m,长361m,高:0.5m 1)土方开挖倒运:20xx 年5月16 日---20xx 年5月17 日结束;土方方量:2346.5m3 2)3:7 灰土换填:20xx 年5月17 日---20xx 年5月24 日结束; 3.w-2(由北向南 150m)浅区:宽:68m,长130 米,高: 0.5m 1)土方开挖倒运:20xx 年5月12 日---20xx 年5月15 日结束;土方方量:4420m3 第1页共13 页2)3:7 灰土换填:20xx 年5月16 日--20xx 年5月24 日结束; 4.w-2(由北向南 150m)深区:宽:13m,长354 米,高: 0.5m 1)土方开挖倒运:20xx 年5月22 日---20xx 年5月24 日结束;土方方量:2301.5m3 2)3:7 灰土换填:20xx 年5月25 日--20xx 年5月30 日结束; 注:1)以上为 w-1/w-2 现场施工时间要求完成节点; 2)内容中的方量数字仅供参考,不作为结算依据; 嘉民西安电子商务产业园(一期) 3:7 灰土换填桩尖部分施工进度节点 1.w-1(由南向北剩余 150m)浅区:宽35m,长150m,高: 0.5m 1)土方开挖倒运:20xx 年5月25 日---20xx 年5月30 日结束;土方方量:2625m3 2)3:7 灰土换填:20xx 年5月27 日---20xx 年6月6日结束; 2.w-1(由南向北剩余 150m)深区:宽13m,长361m,高: 0.5m 1)土方开挖倒运:20xx 年6月2日---20xx 年6月7日结束;土方方量