西气东输工程是贯彻落实党中央西部大开发战略的重要举措。实施西气东输工程将为我国发展清洁能源、调整能源结构、拉动相关行业的发展,对促进我国东西部融合、缩短东西部差距、提升我国整体经济发展水平具有极其重要的意义。西气东输为我国西部地区特别是新疆塔里木盆地的资源优势转化成经济优势,促进新疆经济发展、改善优化沿线各省市能源结构发挥着巨大作用。供气情况截至2006年9月10日,塔里木油田向西气东输输送天然气64.58亿立方米,累计输送114.57亿立方米(其中管存气2.55亿立方米)。2018年6月,我国陆上首口井深超过8000米的天然气生产井——克深902井投产,日输天然气达到40万立方米,为西气东输增添了新气源。2019年1月—2019年3月,天然气产量同比增长24%,长关井玛4-8H井更是“满血复活”,实施治理后开井生产,日产气量达9万立方米。2019年2月,中石油塔里木油田在库车山前钻探的克深206井日产天然气达到30万立方米。1998年1月20日克拉2井在下第三系-白垩系喜获高产工业气流,标志着克拉2大型整装气田的诞生。1999年12月10日,国家经济贸易委员会主任盛华仁一行来塔里木油田考察天然气资源。考察后,向国务院提交了一份《关于新疆天然气资源的调查报告》,建议国家早日对西气东输工程作出决策。2000年2月14日,国务院总理朱镕基主持召开总理办公会,听取国家计委和中国石油天然气集团公司关于西气东输工程方案的论证汇报,朱总理对西气东输作了重要指示。国务院原则批准西气东输工程。2000年3月26日,国家计委召开第一次西气东输工作会议,落实国务院办公会议精神。2000年5月11日—16日,中国石油在塔里木召开会议,评审通过了《塔里木年输120亿立方米天然气开发概念设计》。2000年4月9日—12日,《西气东输工程可行性研究报告》评估会在廊坊召开。2000年7月15日—18日,国家计委西气东输建设领导小组在塔里木召开第二次会议。国家计委副主任,西气东输领导小组组长张国宝,管道沿线各省市有关领导、中油集团、中国石油公司领导160人参加会议。实地考察了天然气资源,认为西气东输的资源已经落实。2000年9月7日,朱容基总理专程来塔里木油田视察,明确指出:“西气东输项目不但应马上启动,而且应尽快建设,尽快发挥效果,打响西部大开发的第一炮”。2001年4月20日:由塔里木油田组织完成了“西气东输年输120亿立方米天然气总体开发方案”。2001年4月30日,《西气东输工程可行性研究报告》由中国石油制订完成。2001年12月29日,中国石油与壳牌为首的国际投资集团在京签署了西气东输工程《阶段性协议》。2001年12月31日,国家计委正式批准了中石油组织完成的《西气东输工程可行性研究报告》。标志着西气东输立项工作完成。2002年7月4日,西气东输开工典礼仪式在北京隆重举行,国务院副总理吴邦国出席开工典礼,宣布开工并讲话。同日,中石油与壳牌为首的国际投资集团在京签署了西气东输工程《合营框架协议》。2003年3月10日:中油国际公司同意由塔里木油田公司组织克拉2气田地面建设工程勘察设计工作,5月16日与CPE西南分公司签定了合同。2003年3月30日,国家计委下发了“关于塔里木盆地克拉2气田总体开发方案审查意见的复函”文件,认为中外双方共同编制的克拉2气田总体开发方案工程技术上合理可行,同意作为气田开发实施的指导性文件。2003年4月初,克拉2气田产能建设由壳牌与塔里木油田公司共同来完成,壳牌负责钻井工程,地面工程由塔里木承担,塔里木对中油国际公司负责。2003年6月25日,中油国际公司同意由塔里木油田承担克拉2气田开发建设工程施工,并定期汇报工程进展情况,资金按项目、按月下达。2003年7月14~18日:股份公司规划计划部和规划总院共同组织相关专家对CPE西南分公司所作的《克拉2气田地面建设工程初步设计》进行了审查,经专家组审查一致通过了该初步设计。2003年7月30日,中油股份公司下发了“关于克拉2气田外输管道及其部分工程初步设计的批复”意见。同意先行开展外输管道工程、伴行道路和隧道施工图设计和施工;同意先行开展长周期材料设备采办的前期准备工作;同意进行外输管道、井场和CPF的征地、场地平整、土建及基础施工;安排投资计划4.8亿元。2003年8月27日,在克拉2气田所在地举行的开工仪式上,中国石油天然气股份有限公司副总裁刘宝和宣布西气东输克拉2气田产能建设工程开工。2003年9月25日,塔里木油田公司向股份公司管理层汇报了克拉2产能建设工作进展及存在问题,按领导指示,要求各有关部门大力支持,加强协调、全力以赴、特事特办,2004年12月1日向西气东输管道进气。2003年9月27日,批复了剩余国内外物资采办计划,同时批复了CPF及公寓建筑总图。2003年9月29日,国内、国外两个物资采办组正式开始了谈判招标工作。2003年10月14日,商务部批复了谈判采购DCS的报告。2003年10月14~16日,规划计划部组织了对初步设计的最后一次复审。2003年12月20日,西气东输劳动竞赛开幕仪式在克拉2气田建设现场隆重举行。2003年12月25日,《克拉2气田HSE管理手册》。这是塔里木油田公司第一次针对一项工程发布HSE管理手册。2003年12月27日,克拉2气田中央处理厂场坪工程完工。2004年2月3日,克拉2气田第一口开发井克拉2-3井开钻。2004年3月10日,全长160千米的克拉2气田外输管道全线开工。2004年3月15日,克拉2气田伴行路全线贯通。2004年3月16日,克拉2气田10千伏临时供电线路投入使用。2004年4月18日,西气东输盐水沟隧道工程全线贯通。2004年,克拉2气田作为主力气田进入设备安装阶段。工程主要包括日处理天然气3600万立方米的中央处理厂,160千米的克拉2气田至西气东输轮南首站气管线,第一轮4口开发井。9月1日,牙哈凝析气田向西气东输供气,初期日输气350万立方米。11月12日,克拉2气田的中央处理厂及配套工程、内部集输管道、外输管道全部建成,塔里木油田组织验收。12月1日,克拉2气田向西气东输供气,初期日供气546.7万立方米。克拉2气田自2003年8月开工建设,到2004年12月1日,建设周期为15个月。克拉2气田建成投产后,具备年生产天然气107亿立方米能力。从12月1日到12月31日,克拉2气田投入生产的气井3口,累计向西气东输供气2.138亿立方米,采气速度为0.0046%。塔里木油田共有(克拉2气田、牙哈凝析气田、桑南凝析气田、吉南凝析气田、吉拉克凝析气田)五个气田为西气东输供气,英买力气田群正在建设中,预计于2006年底开始为西气东输供气。一、1989年4月10日,塔里木石油勘探开发指挥部和临时党委在库尔勒市成立,中国石油天然气总公司副总经理周永康兼任指挥、临时党委书记,20个陆上局级石油单位派出会战队伍参加塔里木石油会战,甲乙方队伍达到27000多人,指挥部作为总公司派出机构,统一领导、协调会战。