2、项目工程概况: 本工程位于上海市闵 路北侧,总建筑面积 计标高正负零相当于吴淞高程 5.000。建筑物 太阳能技术运行中心,建筑结构高 层,主体呈圆形,内经18米,外径39 米。主体结构为混凝土框架结构,最大跨度 二、编制依据: 1、国家法律、法规 《中华人民共和国安全生产法》2002 年主席第令70 《中华人民共和国建筑法》1997年主席令91 《中华人民共和国消防法》2008年主席令第6 《建设工程安全生产管理条例》2004年国务院令第393 建设部颁发的有关建筑施工安全方面的规范和规定2、技术规范、标准: 《建筑施工企业安全管理规范》GB50656-2011 《建设工程监理规范》GB50319-2000 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 《建设工程施工现场临时用电规范》JGJ46-2005 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 3、项目合同、文件: 本工程施工承包合同 本工程委托监理合同 已批准的施工组织设计的专项安全施工方案 已批准的项目监理规划 三、安全监理职责: 1、审查各类有关安全生产的文件: 1)审核进入施工现场各分包单位的安全资质和明文件。 2)审核施工单位提交的施工方案和施工组织设计中安全技术措施。 3)工地的安全组织体系和安全人员的配备。 4)审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施。 5)审核施工单位提交的关于工序交接检查、分布分项工程安全检查报告。 6)审核并签署现场有关安全技术签证文件。 2、现场监督与检查: 1)日常现场跟踪监理,根据现场进展情况,安全监理,对各工序安全情况进行跟踪 监督,现场检查,验证施工人员是否按照安全技术防范措施和安全规范操作。 2)对主要结构、关键部分的安全状况,除进行日常跟踪检查外,视施工情况,必要 时可做抽检和检测工作。 3)对现场每道工序检查后,做好记录,并给予确定。 3、如遇到下列情况,安全监理(总监)可下达“暂时停工指令”: 1)施工中出现安全异常,经提出后,施工单位未采取改进措施,或改进措施不合乎 要求时。 2)对已发生的工程事故进行有效处理,而继续作业时。 3)安全措施未经自检而擅自使用的。 4)擅自变更设计图纸进行施工时。 5)使用没有合格证的材料或擅自替换变更工程材料时。 6)未经安全资质审查的施工单位的施工人员进入现场施工时。 四、安全监理工作程序: 五、现场安全监控点设置: 安全监控设置十二个点,即:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护、模板工 程、“三宝”四口“防护”、施工用电、施工升降机、施工塔吊、起重吊装、、幕墙 工程、施工机具。 督促施工单位建立健全安全责任制及检查施工单位各部门执行责任制情况,经济承包中是否有安全生产指标,各工种安全技术操作规程是否齐全,是否按规定配备 专(兼)职安全员,管理人员责任制的考核是否合格。 督促施工单位制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),进行安全责任目标分解,责任目标考核规定。