承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错 并对工程各部分的定 57 位负责。 施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 因发包人原因导致工期延误在合同履行过程中 因下列情况导致工期延误和 费用增加的由发包人承担由此延误的工期和 增加的费用且发包人应支付承包人合理的利润 专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的 发包人应按实际开工日期顺延竣工日期 确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。