框架结构传统的梁板柱支模顺序,混凝土浇筑分两次成型,框架柱浇筑砼至梁底下5-10cmm,柱模板拆除后绑扎梁钢筋、梁板模板,板钢筋及浇筑梁板砼。在浇灌柱砼时部分钢筋还会被水泥浆污染,影响与砼的粘结。柱上口松动石子清理困难,并且如果柱模支设超过梁底后常发生柱混凝土浇筑超高或过低现象,柱混凝土偏高剔凿十分困难,柱混凝土偏低梁柱节点支模难度增加。此外,节点区箍筋绑扎好后再穿梁底筋将会很麻烦,尤其是穿带弯钩(如在边支座)的底筋十分困难。这时是钢筋工不得不敲打已绑好的节点箍筋,甚至会擅自烧断弯钩造成纵筋的锚固不够。由于框架柱与梁柱节点分两次浇筑,梁柱节点处接茬明显,经常发现梁柱节点漏浆,不顺直,缺角,跑模、整体观感较差。浇筑柱混凝土时操作人员站在脚手板上作业,操作危险性较高。
框架结构的梁板柱支模顺序改进方法1、法2,均为梁板柱一体性浇筑,缩短了框架柱由于拆模而影响梁板支撑体系和模板的支设梁钢筋的绑扎,有效加快了施工进度,增加了经济效益。砼浇筑均在顶板上进行作业,提高了劳动效益,同时也保证了安全文明施工,减少了混凝土的掉落,梁板模板位置及标高已校正,柱模板从上至下支设,拼缝严密,现浇结构拆模后砼质量得到了很大提高。
框架结构的梁板柱支模顺序改进方法1为梁板模板支设完毕后,梁钢筋需要在原位架起到施工层楼面该模板上口20-30cm左右进行绑扎,绑完后拆除临时支架将梁钢筋骨架落到梁模内。