浅谈建筑工程管理与施工质量的提高在建筑工程管理中,对于质量的控制关系到整个工程实 施的安全系数以及工程产品是否能够达到国家标准等重要 指标,也会直接影响到整个建筑工程行业的发展。文章就建 设施工中进一步提高工程质量,做好施工管理,提出一些看 法和具体管理措施。 建筑工程;施工质量;控制措施1.质量控制五要素 1.1人的因素 人的因素主要指管理者的素质,操作人员的理论技术、 操作水平,生理缺陷、心理缺陷、违纪违章等。提高人员素 质,一是提高人们在工作中和实践中加强理论学习。二是通 过定期培训和教育制度,岗位练兵制度,业务考核、考试制 度。三是精神和物质激励的有机结合。 1.2材料因素 材料控制的要点有:优选采购人员,掌握材料信息,优 选供货厂家。合理组织材料供应,确保止常施工。建立健全 材料的检查验收制度,严把质量关。抓好材料的现场管理, 并做好合理使用。搞好材料的试验、检验工作。 1.3方法因素 施工方法包含所采取的技术方案、工艺流程、组织措施、 检测手段、施工组织设计等。 1.4机械设备 施工阶段必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、 施工工艺和方法、建筑技术经济等合理选择机械的类型和性 能参数,合理使用机械设备,正确地操作。操作人员必须认 真执行各项规章制度,严格遵守操作规程,并加强对施工机 械的维修、保养、管理。 1.5环境因素 要根据前边工序分项、分部工程的工程质量直接影响后 续的分项、分部工程的工程质量,各工程本身特点和现场具 体条件,针对影响质量的各种环境因素,采取有效的措施严 加控制。 2.施工前的准备工作 2.1熟悉工程项目的基本情况 对工程项目所在位置地形地貌、气象条件、道路、管网 线路、标高、工程地质等均要有一个概括的了解。对设计施 工图要求的基础型式、主体结构、建筑布置、节点构造、给 排水管网、线路照明、暖通、通信等均要逐一了解核对。对 设计图纸中涉及安全、使用功能、进度、造价、设备选型安 装的主要问题和各专业间的冲突或错漏问题,要通过建设单 位向设计单位提出书面意见和建议。 2.2全面编制“施工组织”设计 指导性好的施工组织设计文件,对项目施工、保证进度、 质量和管理均起到重要的推动作用。但也有一些施工单位编 制的施工组织设计,并不结合项目的实际情况,而是照抄照 搬其他项目的内容,所有这些都应在编制施工组织时候要充 分考虑。还要在监理提出审查意见后,按要求补充、修改完 2.3建立完善的质量保证体系各分包项目经理部应结合分包工程的范围、特点,以及 总包单位项目经理部的具体要求,建立相应的施工现场工程 质量保证子体系。 3.建筑工程施工阶段的质量管理 3.1事前质量管理 指在正式施工前进行的质量管理,其管理重点是做好施 工准备工作,且施工准备工作要贯穿于施工全过程中。施工 准备的内容主要有:技术准备、物资准备、组织准备、施工 现场准备等几项。 3.2事中质量管理 工序交接有检查;质量预控有对策;施工项目有方案、 技术措施有交底,图纸会审有记录;配制材料有试验;隐蔽 工程有验收;计量器具校正有复核;设计变更有手续;钢筋 代换有制度;质量处理有复查;成品保护有措施;行使质控 有否决;质量文件有档案。 3.3事后质量管理 事后质量管理指在完成施工过程形成产品的质量管理, 具体工作内容包括:组织通电、试水;准备竣工验收资料, 组织自检和初步验收;按规定的质量评定标准和办法,对完 成的分项、分部工程,单位工程进行质量评定;组织竣工验 4.施工后质量管理单位工程竣工验收前,应提前进行单项验收。其次,本 工程在自检合格的基础上,由监理单位按工程竣工验收有关 规定的程序组织工程预验收,并对存在的工程质量漏洞、质 量缺陷等不足之处,填入记录表,并明确整改期限和复检时 间,直至满足竣工验收条件。最后,在工程预验收合格的基础 上,将验收申请表报呈监理单位申请工程竣工验收,再由各方 组成的验收小组对工程实物质量、工程资料进行检查验收和 确认。正式验收,有建设单位领导主持,施工单位负责人、施 工管理人员、设计单位、质检单位等相关部门人员参加,对 施工单位的情况进行全面的评定,并召开竣工验收总结会。 对需要返工或继续完善的,限期由施工单位组织力量完成, 以便尽快将建筑物移交给建设单位投入使用。 5.提高建筑工程施工质量控制的几点补充建议 5.1加强工程项目各方的协调工作 由于目前的建筑工程中普遍存在分包的现象,因此,项 目建设的各个阶段需要进行必要的衔接,明确各方的权责和 工作范围,协调好材料供应、人际关系、工序交叉以及技术 交流等方面的工作。 5.2加强工程的成本控制 施工单位需要牢固地树立成本观念,将成本的控制渗透 到工程项目的每一个环节之中;其次,还应建立定期的成本 分析制度,定时归集单位工程的成本与预算成本的比较进行 核算分析,始终保证亏损因素处于可控状态;最后,要结合 企业的实际情况来建立合适的企业定额,保证企业在进行项 目管理或者施工质量控制的时候做到心中有数。 5.3建立科学的管理和监督机制 施工单位一方面要建立和完善工程质量领导责任制,要 按照“谁主管,谁负责的”原则层层落实工程质量责任;一方 面还要强化工程质量的监理工作,对施工的各个环节按照有 关法律法规、技术规范及合同规定的要求进行全过程的监督 与验收。 6.结语 建筑工程管理及施工质量的控制是一个系统化、动态 化、复杂化的过程,在质量控制中尤其强调了对项目团队的 建设和对“人”这一特殊因素的控制和重新认识,应认真总结 建设单位、设计单位以及施工单位等各参建方的质量管理经 验,探讨更加科学有效的措施和创新方法,努力把握每一步 骤的细节,做到重细节方能出品质。 参考文献: [1]