挣值计算公式:
进度偏差SV: SV = EV - PV(EV代表已完成的工作量,PV代表计划完成的工作量)
成本偏差CV:CV = EV - AC(EV代表应支出的预算,AC代表实际支出的成本)
估计完工费用:EAC = BAC/CPI。
完工尚需费用:ETC = EAC – AC =BAC/CPI – AC = BAC*AC/EV – AC
进度绩效指数:SPI = EV/PV
成本绩效指数:CPI = EV/AC
待完成绩效指数:TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)
基于典型的偏差计算:ETC = (BAC - EV) / CPI
基于非典型的偏差计算:ETC = BAC - EV
任务完成百分比:PC=EV/BAC
成本消耗百分比:PS=AC/BAC
完工偏差:VAC=BAC-EAC
成本消耗百分比:PS=AC/BAC
EVM期望货币值计算公式:选择项目决策(定量风险分析) EMV=盈利百分比*影响值-风险百分比*影响值
合同计算公式:
成本加奖励合同实际支付费用=实际成本+(目标成本-实际成本)*分摊百分比+目标费用*分摊百分比
购买或租赁分析:设备总价+日维护费*X(天数)=租赁费*X
三点估算(PERT——计划评审技术)
历时期望值估算:T=(O+4M+P)/6
历时标准差估算 Z=(P-O)/6
投资回报周期:NPV计算=每年节省成本*(表格中的信息之和)-初始成本
折旧率计算
直线折旧=(原值-残值)/预计使用年限
工作量折旧=(原值-残值)/预计总工作量
双倍折旧:双倍余额递减法年折旧率=2×1/估计使用年限×100%
第一年折旧额(净残值)=期初固定资产账面余额×双倍直线折旧率
第二年开始年折旧额 =(原值-净残值)×双倍直线折旧率
年和法折旧=可使用年数/使用年数和×(固定资产原值-预计残值)
沟通渠道=N(N-1)/2

网站文章版权归原作者所有,如有认为侵权请联系我们,将于1个工作日内作出处理!

网友评论
网友评论(共0 条评论)..