作为模板界的“贵族”,铝模板不但颜值高,而且能力也超群。就连“万科”、“碧桂园”都是对其青睐有加。当然,铝模是个好产品,但安装过程绝对是个技术活,否则浇出来的混凝土可能要返工。下面小编为大家奉上铝模安装步骤及控制要点19条!看完你就是专家!施工工艺流程
测量放线→墙柱钢筋绑扎→墙柱水电预埋→墙柱钢筋及水电预埋验收→焊接定位筋→安装墙柱一侧铝模→安装水泥内存条、套管和螺栓→安装墙柱另一侧及两端铝模→架设顶托、安装梁底铝模→对齐墙柱及梁底铝模边线→安装梁侧铝模和板阴角龙骨→架设顶托、安装平板龙骨→安装平板铝板→安装阳台、飘板和公共部位铝模→安装威令加固墙柱铝板→调整梁底和平板标高→安装斜撑调整墙柱垂直度→梁板钢筋绑扎及水电预埋→安装降板沉箱及完善线条铝模→铝模、钢筋、水电验收→楼面砼浇筑→板厚、墙柱边平整度、墙柱垂直度及平板极差跟踪实测。
楼面投放墙柱边线及墙柱边控制线,墙柱线投放应超出墙柱边200mm,控制线离墙柱边线200mm为宜,以便检查墙柱铝模是否偏位,引好楼层标高。
控制要点:放完线必须有专人进行复核。
绑扎墙柱钢筋,预埋墙柱上电线线管和线盒,预埋厨卫间墙柱上水管压槽,水管压槽铁片提前制作好并固定在铝模墙柱板上。
控制要点:钢筋绑扎是否符合要求,并通知监理甲方验收,检查水电线是否遗漏,保护措施是否到位,水管压槽铁皮是否固定牢固。
挂线检查墙柱边砼面标高是否符合要求,对超高的应凿除,对过低的应用砂浆补平或砂浆垫平。铝模对柱边平整度要求为0-5mm,砼浇筑是墙柱边砼表面应重点控制,可用铝合金刮平。
控制要点:检查楼面砼标高是否符合要求,过高或过低是否处理,浇砼时是否用铝合金刮平。
墙柱边四角及中间采用10cm短钢筋焊接定位钢筋,或钻孔打定位筋。
控制要点:检查定位钢筋是否准确、合格,有无遗漏。
拼装墙柱→侧铝模,外墙柱先拼装外侧,墙柱板安装前先刷脱模油,安装上套管和螺栓,套管上必须绑扎同墙柱厚的钢筋内存条。
控制要点:检查钢筋内存条宽度是否符合要求,检查管套上是否绑扎钢筋内存条。
拼装墙柱另一侧及两端铝模,墙柱铝模拼装中飞镖子弹全满打,以免给后期补打增加工程量,上好螺栓螺帽。上好螺帽主要是防止铝模施工中墙柱内螺栓及套管滑脱。
拼装梁底及梁侧铝模,以户为单位,从边上往中间拼装,安装好梁底顶