点击【阅读原文】听课,三分钟搞定双代号网络图计算知识点。 下面看看双代号网络图计算笔记: 双代号网络图绘制在时间坐标上,称为时标网络计划。 时标网络图中的工作全部按最早开始和最早完成时间绘制,称为早时标网络计划; 网络图中的工作全部按最迟开始和最迟完成时间绘制,称为迟时标网络计划。 我们案例考试中经常驻出现早时标网络图。时标网络计划中的实箭线表示工作,波形线表示一项工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间的时间间隔。 双带号网络图的计算 (一)、基本概念的计算(六时标注法) 网络图的计算十分重要。