干过工程的都了解,桩基工程在基础工程中非常关键。
桩基工程结算时出现的问题很多,争议也特别大。
桩基的结算,必须有完备的资料,那么究竟应该准备哪些资料呢?
一、结算资料准备建清单 :
地勘报告桩基施工记录表桩基检测资料桩的影像资料桩的隐蔽验收资料施工日记记录竣工图等其他资料
总的来讲,所有的资料准备都是为了能顺利的完成结算。你们都会准备这些资料吗?也许会有人问我造价人应该如何看懂地勘报告,有时间再分享吧。
记住千万不要等到结算的时候再去补资料,作者奉劝大家要做到资料和施工同步进行,一定保证资料的完整性、真实性、合法性。
特别是政府投资或者国有资金的项目,资料真的是太很重要了。
以后大家去慢慢体会吧!
对于业主来说就是对桩的造价有效控制,对于施工单位来说就是如何获得更多的利润。
桩基结算的重点很多,本文只针对桩在结算中灌注桩的桩长如何确定进行探讨。
二、 桩长的确定方法
一般项目都会有桩基施工记录表,根据桩基施工记录表计算出结算的桩长。桩基施工记录表各地有各地的格式,如果没有格式可以参考后边作者提供的样表,一定要要在表中载明所有桩基记录的相关信息。
结算是以清单规则为准,我们一起来看看桩基清单里边的工程量计算规则。
有的造价同行理解为结算的时候,桩基记录里边记录了桩的实际施工长度就应该按照实际完成的长度来计算,实际上是不正确的。比如下边的这个表,有的同行就会认为浇筑了25.5m,那么结算的时候就应该按照25.5m来结算。如果是按实结算的项目,确实在合同里边也约定了,OK,就可以按照实际施工的总桩长来计算。
首先,我们要搞明白什么是规则里边讲的“设计图示尺寸”。
桩比较特殊,也许施工的每一根桩的长度都不一样,但是我们要知道桩顶的设计标高是不变的,比如下图的桩顶位置。
最终成型的桩顶高度就必须在这个位置,这就是“图示设计桩顶标高”。
“设计图示尺寸以桩长计算”在结算中可以这样理解,实际上就是“图示设计桩顶标高”至“实际施工桩底的标高”,“实际施工桩底的标高”一定要在表中记录表中载明,如下图所示:
明白了这个道理,我们再看看桩基施工记录表中有效桩长:23.37m【C=313.13m【A】-289.76【B】
那么我们在结算的时候就应该按照有效桩长23.37