一、工程概况
1、工程名称、位置及现状
**市***镇***水轮泵工程位于**市***镇木高山村委之东侧,离**市城区约60Km。原工程始建于19xx年,建有简易低标号砂浆砌石的拦河水陂一座,在右岸安装40#水轮泵1台,工程原设计灌溉耕地700亩,最高灌溉面积700亩,现在全部失灌。自工程建成后,至今已运行20多年时间,由于历史的原因,工程由当地群众自筹资金自行建设,经济条件差,造成工程建设标准低,质量较差,拦河水陂坝为低标号砂浆砌石水陂,上游无铺盖、造成渗径不足,下游无消能防冲措施。工程经运行20多年,工程全部崩塌报废,水轮泵设备遗失,无法满足设计灌溉用水要求。
2、工程建设主要内容
**市***镇**水轮泵站技改工程建设的主要内容:
(1)改造溢流坝宽48.2m。
(2)改造水轮泵蜗室1座(含进口控制闸及启闭工作桥)。
(3)更换40型水轮泵1台。
二、监理规划
1、监理的服务范围
按照20xx年度广东省人大机电排灌议案**市水轮泵站技改工程建设监理合同(合同编号: ),监理期限自20xx年12月6日至20xx年12月6日。**市***镇***水轮泵站技改工程施工监理的具体范围为:**发展和改革局廉发改农 [20**]**号文初步设计批复的*****镇**水
轮泵站技改工程建设内容。
2、监理工作的主要内容
(1)全面管理工程承建合同。
(2)检查工程承建单位的开工准备工作,并在检查与审查合格后签发合同开工令。
(3)审批承建单位提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业规程、工艺试验成果、临建工程设计、以及使用的原材料等。
(4)工程进度控制:审查批准承建单位提出的施工实施进度计划,检查其实施情况。督促承建单位采取切实措施实现合同目标要。
篇五 :监理工作报告
花垣太丰矿山有限责任公司
土地坪矿区巴尖坡铅锌矿整合技术改造工程
监理工作报告
花垣太丰矿山有限责任公司土地坪矿区巴尖坡铅锌矿
整合技术改造工程监理工作组
二O一二年四月
目录
1 工程概况 .............................................................. 3
1.1 工程建设基本情况 ................................................. 3
1.2 施工队情况 ....................................................... 3
1.3 单位工程施工概况 ................................................. 4 2 监理规划 .............................................................. 5
2.1 监理质量方针、目标 .............................................. 5
2.2 监理组织机构 ..................................................... 6
2.3 监理职责与制度 ................................................... 7
2.4 监理检测方法与设备 ............................................. 13
2.5 监理措施 ......................................................... 13 3 监理过程 ............................................................. 14
篇六 :监理总结报告模板
西安市公安局交通警察支队20xx年
道路标线施划工程
监理总结报告
编制单位:陕西计用信息技术监理有限公司
编制时间:20xx年12月
西安市公安局交通警察支队20xx年道
路标线施划工程
监理总结报告
目录
一、工程概述 ...................................................... 1
1.1工程基本情况 .................................................. 1
1.2工程组成 ...................................................... 1
1.3工程实施情况 .................................................. 2
二、项目监理组织体系和制度体系 .................................... 3
2.1项目监理组织体系 .............................................. 3
2.2项目监理制度体系 .............................................. 3
三、工程质量综述 .................................................. 4
3.1方案及图纸审核 ................................................ 4
3.2设备、材料验收 ................................................ 4
3.3子系统检查 .................................................... 5
工程监理情况汇报
各位领导、各位专家:
我们北京星舟工程建设监理公司,受空军指挥学院的委托,对西区经济适用住房工程实施施工阶段监理工作。经建设、设计、监理和施工四方的团结奋斗共同努力,于10月23日已胜利竣工。下面简要介绍一下监理工作情况。
一、我公司承担的任务
我公司受院领导的委托,在营房处的领导下,承担了本工程施工阶段的监理任务。监理范围为土建工程、给排水工程、采暖工程、通风工程、电气安装工程和初装饰装修工程。主要工作是严格落实呈报的监理规划,严格按照设计图纸和国家标准规范执行监理职责,现已圆满的完成了任务。在整个施工监理过程中,我们的工作自始至终都得到了指挥学院各级领导的大力支持,指导和关怀在这里表示衷心的感谢!
该工程是指挥学院重点工程,又牵动着老干部的切身利益,所以本工程从一开始就受到学院各级领导的高度重视和关怀,并对工程做出了:“选择好的施工队伍,采用优质的建筑材料,精心设计,精心施工,把工程建成优质工程”的重要指示。营房处领导在开工初期,就及时召开了由甲方、设计、总承包、监理参加的四方会议,对工程的进度、质量、安全和投资方面都做了明确而具体的部署和详细计划安排,并为本工程的顺利实施做了大量而卓有成效的准备工作:在选择施工队伍上,认真进行了招标工作,选择了具有甲级资质和丰富施工管理经验的北京城建三公司做为总包;建筑钢材选用首钢优质钢筋;主体结构采用的是搅拌站的优质商品混凝土浇注。因此,为把该项目建成优质工程给了强有力的支持和保障。在施工过程中,院务部和营房处领导,分阶段定期召开工程碰头会和各种专题会议,亲自收集工程进度,质量和安全等方面的问题和意见,督促检查及时解决问题,并切每一次都为下步工作,做出明确而具体指示和详细的工作安排。所以本工程从一开始就处于严格监督管理的受控状态。尤其是安全工作建设方更是高度重视,营房处领导多次把社会上其他工地发生安全事故报道文章,批示转发各施工单位,组织学习吸取教训,都产生很好的效果。所以本工程整个施工过程没有发生一起伤亡事故。营房处具体管理工程的同志,发扬了艰苦奋斗雷厉风行的工作作风,每天不离施工现场及时排忧解难,把大量施工过程出现的质量,技术,安全等问题解决在萌芽状态。为工程的顺利实施创造了有利条件。所以是他们为工程的高标准高质量完成做出了贡献。
篇八 :工程监理总结报告
监理工程总结报告
尊敬的各位领导、各位专家、各位来宾:
广东省乐昌市两江中学特大滑坡地质灾害治理工程经各参建单位的共同努力,顺利完工。在此,我代表广州市金地地质工程咨询监理有限公司,将本工程监理工作情况,总结如下:
一、工程概况:
广东省乐昌市两江中学特大滑坡地质灾害治理工程,由江门市地质建设工程公司承包施工。该工程位于两江中学校区内,工程承包范围:消坡,抗滑桩支挡,坡面锚固及地表排水、坡面绿化及监测等施工工程。总造价为305万元。
二 、监理组织机构:
我司根据监理合同和监理大纲,结合本工程具体情况,组建由总监理工程师邓高,土建监理工程师黄艺俊组成的项目监理机构于20xx年x月x日进场,对本工程进行监理。项目监理组严格执行监理程序,坚持“诚信、守法、公正、科学”的宗旨,以“认真、严谨、一丝不苟”的工作作风实施监理,完成了监理任务。
三、 监理工作情况:
1、抓好事前控制,严把开工关。
在整个监理过程中,我们坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。
本工程开工前,依据监理规范要求,我们审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,并相应编制了《监理规划》对工程的测量、定位放线,包括轴线尺寸、水平标高进行了现场复核,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺利开展创造了条件。
2、严把原材料、半成品进场关
凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、准用证、质保单等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送市检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。本工程建筑材料合格证、质保单齐全,对钢材、水泥、石子、黄沙等主要建筑结构性材料都进行了进场后的抽检复验,全部达到合格要求。