桩基甲方专业分包,我们是总承包。项目是预制混凝土管桩,分包队打桩预留很长,地基础内全部截桩,这样有办法找甲方签证吗?还有桩头向外运输费用也很多,怎么向甲方要?
解答:合同有约定按约定,无约定按规定。约定好的桩头全部包括外运就不能再计算运输费用及垃圾清运费。若合同描述未约定超出桩头标准后的费用,可编写签证解决。
合同是按照图示尺寸计算出工程量并且约定价格的,分包队未压入土层的桩头属于超出图纸范围,按照规范要求,打预制桩是要打入设计标高处,有部位未到设计标高需要截桩处理,现场每根桩都需要截掉,甚至还要截二次,这样超出合同范围,因为桩头截桩是按根为计量单位,所以要增补费用。
由于桩头预留超高,机械挖土时作业臂受到限制,要先把工程桩截掉,然后再挖至槽底,最后截止设计标高,这样导致增加截桩人工以及多掏挖桩间土方,浪费大量人工,实际情况已经发生,要做现场签证索要费用。
分包队为了节省送桩工序,截桩以后剩余废桩头要外运,垃圾外运还要另行计算费用,包括塔吊从基槽内吊运到槽外边增加的费用,少量截桩总承包可以接受,或许地基内还有障碍物,但全部超出标准必须签证处理。
项目上为深基坑围护,图纸经备案后施工,但遇到现场实际情况需要变更增加工程量,这笔费用可以向建设单位索要吗?为什么?增加费用不会超过总投标价格,这事情该如何处理?
解答:施工方案变更需要甲方同意后才可变化,先申请甲方变化内容,然后征求甲方管理人员同意,签字确认后再施工,然后进行增加补充申报变更费用。
施工方案非实体工程,有可能是施工单位设计,也有可能是甲方设计出来的措施,但必须双方同意施工方法并确定费用后再施工。施工单位自行变更,最终质量问题、进度问题都由本单位承担,并且增加费用不予增加。
变更增减费用和投标总价格无关,只需认定合同清单单价中有无此项内容,有此项内容可增加工程量进行结算,无此项内容还需要认价或重新协商价格。