2.1 配合比设计 配合比设计严格执行标准《普通混凝土配合比设计规 程》(JGJ55-2011)、《大体积混凝土施工规范》(GB50496- 2009)的标准规定。 (1)在确保强度的前提下,降低胶凝材料总量,并采 用超量取代的办法提高掺和料用量,减少混凝土的塑性收缩, 降低水泥的水化热,降低混凝土的内外温差,减小温度应力, 抑制应力裂缝的产生。 (2)减少混凝土的用水量,即采用较小的水灰比,增大 混凝土的密实度。 (3)适当延缓砼的凝结时间初凝时间8~10 小时,终凝 10~12 小时,以保证作业面的及时覆盖和施工的连续性。同 时延缓水泥水化热的释放速度,抑制温度应力裂缝。 水泥:选用北京金隅水泥厂生产的琉璃河低碱P.O 42.5 水泥。 外加剂:选用北京建筑工程研究院有限责任公司生产的 AN4000 聚羧酸减水剂,与水泥适应性良好,质量稳定。 粉煤灰:选用大唐同舟科技有限公司陡河分公司生产的 优质I 级粉煤灰。 矿粉:选用三河天龙新型建材有限公司生产的优质S95 级矿粉,能等替代部分水泥,合理降低水泥的水化热,提高混 凝土的和易性、耐久性。 骨料:选用C 类骨料,控制混凝土单方总碱含量不大于 3Kg。 砂:涿州中砂,细度模数:Mx=2.3-3.0,含泥量 3.0%,泥块含量1.0%,高强混凝土含泥量1.0%。 石:涿州碎石粒径5~25mm,含泥量1.0%,泥块含量 0.5%。 水:混凝土的生产用水使用饮用水。 并经试配验证,确定C35P8 混凝土配合比为: 混凝土配合比表(kg/m3) (4)严格控制混凝土出罐温度和浇筑温度,为了减少 结构物的内表温差,控制混凝土内部温度与外界温度之差不大 于25。 在混凝土搅拌前,由搅拌站控制混凝土原材料入罐前温度,采取覆盖混凝土原材料并浇水降低砂石表面温度, 或设置遮阳棚装置避免日光直晒,降低混凝土拌合物的入模温 2.2施工控制措施 混凝土浇筑采用自然流淌分层浇筑,分层厚度为50cm 左右。在上层混凝土浇筑前,使其尽可能多的热量散发,降低 混凝土的温升值,缩小混凝土内外温差及温度应力。 (1)严格控制混凝土的坍落度,进行混凝土初凝的二 次振捣,减少混凝土的收缩值,增加混凝土的密实度,提高混 (2)混凝土泌水处理和表面处理:及时排除混凝土在振捣过程中产生的泌水,消除泌水对混凝土层间粘结能力的影 响,提高混凝土的密实度及抗裂性能。 (3)浇筑混凝土的收头处理也是减少表面裂缝的重要 措施,因此,在混凝土浇筑后,先初步按标高用长刮尺刮平, 在初凝前再由抹灰工人逐步压光。在混凝土终凝前在进行第二 次压光,控制混凝土表面裂缝。 (4)混凝土表面进行覆盖,采用麻包片和塑料布覆盖 两层,以减少内外温差;尽量降低混凝土浇筑的温度。 大体积砼温度计算底板混凝土施工在7~8 月份,当时大气平均温度 (T0)取28。 C35P8 混凝土制备材料热量值见下表 各项温度计算: 1)、混凝土拌合温度 TC ===21.8 式中:W-混凝土组成材料重量(kg); C-混凝土组成材料比热(J/kgK); Tc-混凝土组成材料温度()。 2)、混凝土出机温度: T1 22.8式中:Td-搅拌机棚温度()(28) 3)、混凝土浇筑(成型后)温度 Tj (Tq-T1)(A1+A2+A3+……+An)装卸料2 次A1 0.064(泵送);运输90min A2 0.084;泵送浇筑15min A3 0.193Tj 22.8+(28-21.8)0.193=24 式中,Tq—日平均气温(28); A1A2A3……An-温度损失系数(推导从略) 4)、混凝土绝热温升 龄期混凝土绝热温升();m—随水泥品种、比表面积、温度而异; t-混凝土龄期(d); e-自然对数底; W—每m3 混凝土胶凝材料用量(kg/m3); Q—胶凝材料水化热总量 (kJ/kg); C—混凝土比热 [kJ/(kg.)]; P—混凝土密度(kg/m3); 掺合料折减系数。取0.25~0.30 5)、混凝土内部最高温度: Tmax —不同厚度、不同龄期的降温系数(按浇筑厚度最大2.4m 6)、混凝土表面温度(1)覆盖层传热系数: =2.85W/m2k 保温(隔热)材料厚度(m),取0.03 保温(隔热)材料导热系数(w/m2k),取0.14 空气传热系数(w/m2k) ,取23 —混凝土导热系数(w/mk),λ取2.33 (3)混凝土计算厚度:H ==2.4+20.54 =3.48m (4)混凝土表面温度: Tb(τ 28+=42.57 其中,=Tmax-Tq= 55.79-27=27.79 7)混凝土中心最高温度与表面温度之差: Tmax-Tb(τ =55.79-42.57=13.22混凝土表面温度与大气平均温度之差: Tb(τ -Tq=42.57-28 =14.57 所以,在混凝土表面及时覆盖一层塑料薄膜和双层毛毡, 并进行浇水养护,以进一步减小混凝土表面和大气温度温差, 洒水降温养护14d。 温度监测温度监测点布置在各塔楼基础底板部位沿底板的高度可 分为表面测温点、中部测温点、底部测温点。 在同一测温点,按照测温深度上中下将三根测温导管插 入混凝土(初凝前)。分别固定在离混凝土表面50mm、筏板 中间、板底以上50mm 部位,以测定表面温度、中心温度及底 面温度。 混凝土养护前14 天以控制温差为主,14 天后以控制降 温速度为主。混凝土养护前14 天里表温差控制25,降温速 度不大于2.0/d。混凝土养护14 天后降温速度不大于 混凝土强度达到4Mpa 前,昼夜12 ,每2h一次 (根据浇注砼的时间);4Mpa ,每6h一次 (根据浇注砼的时间),测温数据要求准确、真实。 严密监测混凝土的温升情况,根据温度记录,在混凝土 上升、降温过程中。如大体积混凝土中心温度与表面温度之差 超过25,而混凝土表面温度与周围环境温差较小,应加盖 保温层,以防止结构裂缝;如混凝土内外温差值较小,而混凝 土表面温度与周围环境温差超过20C,应减少保温层,以防 止表面温度裂缝。在混凝土降温过程中,当混凝土里表温差趋 于稳定在25C,并逐步减少,混凝土体表面与大气温差小于 20时,在底板混凝土表面逐层取走毛毡,有意识地加快混凝 土降温速率,使其逐渐趋于常温,顺利完成大体积混凝土的养 护工作。 温度测温分析针对本工程第一段的35 个温度测点的温度数据进行分 析,本工程采用普通硅酸盐水泥,早期温升较快,通过养护期 间的保温保湿措施的控制,中心最高温度在54.3~57.2 之间,与计算值55.79比较吻合。里表温差在13.4~ 15.6之间,与计算值14.57比较吻合,且经实际观察未发 现可见裂缝。 结语在大体积混凝土施工中,混凝土配合比设计是施工控制 的重要环节,针对工程所在地环境条件,用粉煤灰、矿渣粉代 替部分水泥,通过现场试验进行适配,选定合适的配合比,最 大限度降低水化热。 在养护阶段,通过保温保湿措施,控制中心最大温度、 里表温差、表面与大气温差,在温度应力分析的基础上,加强 现场监控与试验,避免基础施工时裂缝的产生,对同类工程具 有较高的参考价值。 参考文献: 1]刘俊贤.大体积混凝土施工控制措施[J].施工技 术,2007,36(增刊):110-112. 2]龚剑,李宏伟.大体积混凝土施工中的裂缝控制 [J].施工技术,2012,41(361):28-32. 3]中国冶金建筑协会.GB50496-2009 大体积混凝土施 工规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2009. 4]中国建筑科学研究院.GB50010-2010 混凝土结构设 计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010. 5]苏有文,古松.大体积混凝土施工过程温度应力场监 测及有限元分析[N].浙江工业大学学报,2010,38 (4):442-447. 阅读相关文档:施工阶段监理工程师控制工程造价的有效措施 论暖通空调 系统的节能措施 生物技术在石油化工中的应用 应用SWOT 分析德力西电 浅谈工程招标及合同阶段的造价管理使用抗滑桩墙进行滑坡病害整治 的效果与分析 建筑施工中的钻孔灌注桩技术 建筑工程造价管理问题及对 策探讨 建筑施工过程中施工技术质量进度之间的关系 电气控制电路故障 的查找和排除方法 我国钢结构的现状及发展前景研究 探究风景园林工程 施工技术 公路桥梁施工中预应力技术分析 论建设(总包管理)单位工程管 理问题 探究房屋建筑施工技术管理 论城镇基础设施建设与经济的协调性 发展 土建施工现场材料管理 高层建筑深基坑设计和 最新最全【学术论文】【总结报告】 【演讲致辞】【领导讲话】 【心得体会】 【党建材料】 【常用范文】【分析报告】 【应用文档】 免费阅读下载 *本文收集于因特网,所有权为原作者所有。