如何快速制作甘特图 用excel精制甘特图 如何用excel制作甘特图 ? 若想在很短的时间之内利用excel图表功能作出甘 特图来,请按以下的步骤进行: 作业甘特图 时间:天 4/28 制定调查表问题 打印调查表 发放调查表 收集回答信息 数据整理与分析 书写报告 讨论报告结果 提出改进建议 5/3 5/8 5/13 5/18 5/23 5/28 6/2 1、制作作业进度表 用EXCEL制作甘特图 计划 开始日期 持续天数 制定调查表问题 4月28日 打印调查表 4月30日 发放调查表 5月5日 收集回答信息 5月10日 数据整理与分析 5月20日 书写报告 5月23日 讨论报告结果 5月25日 提出改进建议 5月26日 2 5 5 10 3 2 1 5 2、用EXCEL启动图表制作向导程序 ? 选中计划与开始日期两列,点“插入”上的 “图表”中的“条形图”。 3、生成初始图 ? 一直点击到完成为止。 4、修改图表,添加“持续天数” ? 右击蓝色条状图,选“源数据”中的“系列”,点 “添加”,名称为“持续天数”,点“值”,选持续 天数值 5、生成初始甘特图 ? 点“完成”后生成初始甘特图 6、反转图表 ? 反转“Y”轴,双击图表中的“Y”轴坐标, 勾选“分顺次序反转”选项 7、修改初始甘特图 (1)隐藏蓝色条形图,点中蓝色条形图,右击, 选“数据系列格式”,“边框”和“内容”均 选“无”。 ? 点击“确定”后得到下图。 (2)调整X轴的坐标,以适应平常进度的尺度 习惯。点击”X” 轴,选“坐标轴”格式中的 “刻度”,修改“最小值”和“最大值”。 ? 目前的最小值为41370,对应的日期是4月6日, 要将起始日期调整为4月28日,需要加22,即 为41392,同理,最大值由41430调整为 41426 ? 点击“确定”得到下图: (3)去掉“图例”,右击“图例”点“清除”。 (4)添加甘特图的标题,并添加单位。 右击图表,选“图表选项” 中的“标题”,填入 “作业甘特图”,在“数值Y”轴上填写“单位: 天” ? 点“确定”后得到下图,对表头和时间:天进 行编辑,得到下一个图 (5)修改X轴数据,右击选中X轴,选择“坐标 轴格式”中的“数字”选项,选上面的日期, 选 中想要的格式,按“确定”,得到下图 ? 对图表进行整理、美化,右击图表,选择“图表 选项中的“网格线”,勾”分类(X)轴”上的 “主要网络线”;右击图表,选“图表区格式” 上的“图案”,对上面的“边框”项勾“无”, 确定后得到下图: 作业甘特图 时间:天 4/28 制定调查表问题 发放调查表 数据整理与分析 讨论报告结果 5/3 5/8 5/13 5/18 5/23 5/28 练习题: 制作下表的甘特图: 任务名称 技术设计 样品试制 样品检测 小批试制 CCC认证 大批生产 设备采购 员工培训 市场发布 开始日期 结束日期 持续时间 2010/4/1 2010/4/30 2010/5/1 2010/5/15 2010/5/16 2010/5/20 2010/5/21 2010/5/31 2010/6/1 2010/6/15 2010/6/16 2010/6/30 2010/5/1 2010/6/15 2010/5/15 2010/6/15 2010/6/1 2010/6/30 29 14 4 10 14 14 45 31 29 制作入库作业甘特图 任务名称 开始时间(分钟) 结束时间(分钟) 持续时间 入库信息录入 0 20 租赁设备 贴条码 组托货物搬运 组托 货物上架 入库单打印 签字确认 多余设备归还 0 2 2 4 8 18 19 18 2 3 12 15 18 19 20 20 制作出库作业甘特图 任务名称 开始时间(分钟) 结束时间(分钟) 持续时间 出库信息录入 租赁托盘 货物拣选 月台分配 装车配载 5S管理 设备归还 出库单打印 签字确认