!!!!!!"!"!!!!!!"!"工 程 施 工The study on the technique of unfavorable geological condition tunnel constructionWANG Hong-xia1,LI Liu-zhu2(1. Three Gorges Vocational College ofElectric Power, Yichang 443000,China;2. Gezhouba Construction Group HubeiProject Management Limited Company, Yichang 443000,China)Abstract: The diversion tunnel of Tuka river hydropower plant has been in a state of a weak lithological character, a de-veloped crevasse, a serious rate of weathering and unstable stability, which bring certain difficulty to the construction. Theadvance supporting and protecting, step by step excavation and steady progress are adopted according to the geologicalcondition and the actual construction situation. And advance small duct grouting; lock foot small duct grouting and lockfoot anchoring are used as reinforced support with a survey observation. The techniques used in the tunnel constructionhave its distinctive features and the technical advancement, which has provided positive reference for the similar project.Key words: Tuka river hydropower plant; diversion tunnel; advance supporting and protecting; small duct grouting; con-struction technique·62· 水科学与工程技术2010 年第 2 期树脂锚杆等加固方式, 其他支护型式维持不变。2主要施工方法2.1概述根据设计要求及地质条件、工期情况, 结合类似工程的施工经验和上场机械设备情况, 施工中实际采用了如下方案:2.2开挖方法隧洞开挖施工方法主要由 岩体质量、 洞室断面的大小等因素决定, 不同围岩类别、断面大小的洞室开挖方法不一样。对于围岩较好的小断面洞室, 一般采用 全断面开挖; 对于围岩较差的中小断面的洞室采用短台阶法开挖; 围岩较好的大断面洞室采用长台阶、分层分部开挖; 围岩较差的大断面洞室采用超前导洞法或者预留核心土法进行开挖施工。已建工程以浅钻孔、多循环、弱爆破、强支护的原则进行开挖。 控制台阶深度,调整爆破参数,尽量降低扰动围岩的程度。本工程导流隧洞主要采用 短台阶开挖和支护, 从底板上3.3m或4.2m为Ⅲ 部开挖断面, 起拱线下3.3m或4.2m为Ⅱ 部开挖断面, 拱部为Ⅰ 部形成台阶, 台阶长度视围岩稳定状况控制在3~5m之间, 采用 预留周 边轮廓爆破, 周 边轮廓采用 风镐开挖。 开挖一次进尺按1.5m控制, 周边光爆孔间距按30cm控制,采用较为安全可靠的楔型大掏槽、 周边光爆方式先行形成上导洞上台阶, 下台阶扩挖拉中槽预留马口。 底板扩挖及马口采用人工配合风镐, 二次衬砌采用开挖一仓浇筑一仓。2.3支护方法在水工建筑物的围岩类别分级中, Ⅴ 类围岩是稳定性最差的一类围岩, 其一般形式为: 断层破碎带、软弱破碎带、砂卵石层、砂层等, 其自 稳能力和成洞条件较差或差。按围岩分级, 对于Ⅰ 、Ⅱ 级围岩可不做任何支护或只做平整衬砌,对于Ⅲ 级以上围岩可采用锚喷支护衬砌, 而对Ⅳ、Ⅴ 级围岩则着重研究其自 身稳定性, 采用 加固办法, 在保证自 稳的前提下,再采用相应的支护型式,以保证水工隧洞的安全使用。