中建三局成都公司2016年3月17日　张绍进1822449468　2.1点击文件,新建工程,根据实际情况,选择相对应的计价模式。　单项:选中总项目级右键新建单项工程　新建　单项工程右键新建单　位工程单选需要新建的工程　单位:　单项工程右键新建单位工程批量新建　注意:工程结构树层级可无限扩展,顶层为项目工程,末层为单位工　程,中间层均为单项工程　2.2.1工程项目设置中“数据项内容”的录入是为了报表封面、费率的自动提取。在单位工程设置中注意6-7　条所在地区、地点类别、工程规模的设置,直接影响　后面安全文明和税金的自动提取,只要在此输入的相　关信息,在工程费用汇总表按“F5”就会自动填充相　关费率,同时费率可以手动修改。　2.2.2工程规模,在此填写建筑面积,会直接影响单位工程造价的结果。　2.2.3工程项目设置、单项工程设置及单位工程设置中11-14条的设置,直接影响报表封面中的招标(承包)　人信息提取　B:辅助识别有效数据,并删除无效数据。注意在此过程中2015宏业版本是可以识别分部名称,所以分部名称和其对　应的小计是有效数据类别,请勿删除。还需要注意分部名　称与分部小计一一对应的问题,缺少分部小计,分部名称　就无法识别。　C:在自动识别过程中,由于一些清单项目编码是非标准12位编码,所以在识别过程中,会自动识别为定额项目,这　就需要在识别界面将“属性“手动修改为项目。　锁定清单单价,锁定清单后,清单前面会出现一个红色的标记。锁定清单后,即便你怎么调价,　清单的综合也不会随之改变,解除锁定后清单的　综合单价会根据依附的定额重新计算综合单价。　锁定清单内容,避免在套项的过程中误操作修改清单名称,特征等内容。　5)定额的换算、定额的加减、定额的还原　例:机械挖运淤泥时,按机械挖运土方定额乘以系数1.5,此种情况　直接在界面右侧的定额换算的单价*1.5即可　列:砖(石)墙身、基础如为弧形时,按相应项目人工费乘以系数1.1。砖用量乘以系数1.025。　b.组合换算:有关厚度、距离等需要将一条基础定额与一条以上的增减定额组合使用的换算。　例:“25厚M15干混地面砂浆找平层”:AL0084(基础定额)\　AL0085　(每增减定额)　A材料新增(用户补充材料库)b材料删除　c误删材料　(定额复原或撤销键)　D材料名称的批量替换(在单位工程界面的工料机汇总界面修改)　注意:在新增定义材料的时候,软件把材料名称和材料规格型号之间用一个空格隔开,(操作特殊说明是用最后一　个空格来划分)　进入整个项目的汇总界面,调价后同步更新整个项目的材料单价。　例:当单价列某个单价出现红色,代表各单位工程材料单价不一致,右键查个单位工程中的调价,可以看到哪个　单位工程单价不一致。　注意:1)在整个项目材料汇总界面,介绍红色和黄色背景分别代表不同的意义。　2)暂估价的设置:在单位工程工料机界面,双击单价,价格数字呈现粗体红色即设置成功。　在整个项目材料汇总界面:右键单击要设置的材料选择设置暂估价。　工程量小数位数的设置:系统维护选项配置其它(一)　在完成小数点设置后,已有的工程量小数点位数不会相应的变化,只有在修改原有工程量或者新增加的项　目清单或者进行标准化工程连小数位数,才能按照你　设置的工程量小数位数变化。　a分别讲解2013清单规范的单价构成和全费用单价模版,以及为多个单位工程或这个项目配置模板　如果需要对每一个分部或者某一项的配置单价模板,这需要进入分部分项界面设置即可　措施的计算方法跟分部分项的方法基本一致,有一点不同需要指出来的是组价方式。　措施项目组价方式:a定额计价(同分布分项)　b费用组价　费用组价形式有两种:直接录入费用行(组价前面的行性质为“费”),公式计算费用(组价前　面的行性质为“计”),此两种组价方式可以相　互置换　小技巧:a每个措施项目前面的“”,双击可以取消/输入“”,无“”的状态说明不需要打印。　b怎么批量修改总价措施表的费率项目界面计算设置批量修改措施费率　2)介绍费用汇总表中各数据函数怎么汇总为总价,可以编辑。　3)修改费用汇总界面后,可以保存为模板,在别的单位工程可以运用你导出的模板。　(报表格式出处川建价发[2014]30号文)　(报表格式出处川建价发[2014]30号文)　2)以分部分项报表为例介绍报表设计(只能进行一些简单的数据修改,不能进行报表内部带区属　性设置,这需要找宏业软件公司设计报表)　注意不能直接修改函数,必须进入单元格属性界面修改　(报表格式出处川建价发[2014]30号文)　(报表格式出处川建价发[2014]30号文)　在这些报表里面可以分析出综合单价的构成,以及在单位工程、单项工程以及项目角度去汇总材　料费用。比如报表A3,如下图,可以分析出人材　机的构成。　1)集录工程量(可以快速新建类似单位工程)(此项功能在广联达中无法实现)　步骤:先确定模板单位工程,在模版单位工程右键录入新建单项和单位工程名称录入工程量点击“创建单位工程”　a:可勾选“创建单位工程删除分部分项工程量清单中为空的清单项目”　b:创建单位工程后,可以对集录工程量进行再次编辑和删除,删除集录工程量只是删除建立集录工程量的单位工程之间的关　系,并非删除建立的单位工程。　2)复用功能(可以快速的将一个单位工程的组价内容复制另外多个单位工程中的相同项目)　步骤:分部分项界面右键清单组价内容复用三总复用方式:当前清单/定义块内清单/所有清单选择目标单位工程　步骤:工具栏“编辑”选择“横向对比”操作演示　快速标记颜色的快捷键ctrl+1,ctrl+2,ctrl+3…,1,2,3分表代表一种颜色　5)数据汇总功能,可以快速汇总造价各项数据:项目界面“单项工程建立/报价汇总”选项卡　单价“其他费用汇总查询　右键单击列工具栏空白处单击“隐藏当前列”(单击下面的信息就刻在此列的后面插入选择的　列信息)。　如果要移动现有的列信息,就必须先把该列隐藏,再在要插入的地方显示该列即可　(版本5927)　1:总述,在宏业软件中有的功能,广联达计价软件中都可以找到,只是相对而言广联达界面更加　的开放,用户更改的权限更大,这就使得广联达　计价软件一些功能,比如复用功能,横向对比功　能没有宏业软件好操作,但如报表设计等功能比　宏业软件好运用,所以各家软件各有所长　2、接下来讲解广联达计价流程,过程中着重介绍与宏业软件操作方面的不同之处。　新建工程　三级项目管理树形结构分级清晰造价比例一目了然。注意:与宏业软件一致的是:工程结构树层级可无限　扩展,顶层为项目工程,末层为单位工程,中间层均　为单项工程　导入或录入工程量清单　重点介绍导入工程量清单(演示导入过程,详见excel附件三)　分别介绍行属性:分部行/清单行/子目行/同上行/无效行　修改前9位编码,介绍强制修改。