内容简介 装修工程外墙湿贴生态石作业施工工艺,10页,主要介绍施工准备、施工机具、作业条件、施工工艺流程等,可供参考学习。 …… 作业条件 1、办理好结构验收,水电、通风、设备安装等应提前完成,准备好加工生态石所需的水、电源等。 2、利用土建已搭设完成的双排扣件式钢管脚手架作为操作平台。立杆、横杆(水平杆)、剪刀撑、连墙件等均用Φ483.50mm的钢管,脚手架搭设高度24m,立杆纵距1.50m,立杆横距0.80m,立杆步距1.80m,内立杆离墙200mm。 3、有门窗套的必须把门框、窗框立好。同时要用1:3水泥砂浆将缝隙填塞严密。铝合金门窗框边缝所
立即下载
内容简介 本稿是一篇投标施工组织设计,全文约5.6万余字,主要叙述了以下装饰工艺的施工方法: 第一节 轻钢龙骨石膏板隔断施工方法 第二节 抹灰施工方法 第三节 找平层施工方法 第四节 木门安装施工方法 第五节 轻钢龙骨石膏板吊顶施工方法 第六节 铝合金条板吊顶施工方法 第七节 铝合金方板吊顶施工方法 第八节 面砖镶贴施工方法 第九节 金属饰面板安装施工方法 第十节 木饰面油漆施工方法 第十一节 墙纸裱糊的施工方法 第十二节 天棚、墙面乳胶漆施工方法 第十三节 石材湿挂的施工方法 第十四节 石材干挂法施工方法 第十五节 地面石
立即下载
【本资料为超详细建筑精装修工程施工工艺工法图文解析(200余页附图丰富),pdf格式】 概述: 一、实地放样 二、墙体砌筑及安装 三、顶面工程 四、防水工程 五、湿作业工程 六、木作业工程 七、地板工程 八、安装工程 九、抹灰工程 十、成品保护 十一、经验教训 防水工程 地板工程 顶面工程 封顶方案 木作业工程
立即下载
本资料为建筑精装修工程施工工艺工法图文解析,编制于2014年,共206页。 目录: 一、实地放样 二、墙体砌筑及安装 三、顶面工程 四、防水工程 五、湿作业工程 六、木作业工程 七、地板工程 八、安装工程 九、抹灰工程 十、成品保护 十一、经验教训 相关图片: 轻质砌块施工节点
立即下载
学员数 1080好评率 98%
学员数 457好评率 98%
本资料为建筑精装修工程施工工艺工法图文解析,编制于2014年9月,共206页。 目录: 一、实地放样 二、墙体砌筑及安装 三、 顶面工程 四、防水工程 五、湿作业工程 六、木作业工程 七、地板工程 八、安装工程 九、抹灰工程 十、成品保护 十一、经验教训 相关图片: 对排水 实地放样 顶面工程吊顶检修口 防水工程 防水工程1&n
立即下载
资料介绍: 第一章、通用要求 第二章、防水工程 第三章、安装工程 第四章、墙面工程 第五章、顶棚工程 第六章、地面工程 第七章、细部收口工程 第八章、其他工程 …… 通用技术要求 a)墙面石材铺贴:深色系列石材采用强度等级为32.5的普通硅酸盐水泥混合中砂或粗砂,(含泥量不大于3%)1:3配比;浅色石材采用强度等级为32.5的白水泥砂浆掺白石屑1:3配比。 b)地面石材铺贴:为防止空鼓和泛碱,石材面层铺贴前应用专用锯齿状批刀背面刮一层粘结剂,晾干后再刮一层粘结剂进行铺贴。浅色
立即下载
概括 根据本工程天花、墙面、地面及设计使用的各种材料、各种工艺和衔接关系的特点,本工程施工按照 “先天花→后墙面→再地面”的总原则组织施工,同时应考虑“先湿作业→后干作业” 、 “先基层(骨架)→后表面”、“先木作→后油漆”等的施工顺序要求,充分利用场地可相互穿插的程序安排施工,其程序分述如下 图片 管线 材料
立即下载
浏览数:1126
大家好,这节课我们主要给大家讲质量控制里面第四部分,防水部分这个大章节,防水工程作为精装修住宅来讲,质量控制要求是最严格的,对整个工程质量和后期维修维修至关重要。 1首先我们先来认识防水这一块涉及到的一些面和点。 关于装修工程来说,在防水问题上一直是个很困扰且麻烦的一件事,如做的不到位导致渗水、漏水现象比较普遍,给以后的维修、赔偿都带来很大的不利影响,而且业主对防水质量要求也越来越高,保修期也要求越来越长。所以对于我们做装修工程单一子项防水工程来说,如何把好质量关、如何严格按规范施工,做到滴水不漏,我们应该从施工的过程中每一个环节重点把控
查看详情
资料目录 一、工法特点 二、适用范围 三、工艺原理 四、施工工艺流程及操作要点 五、材料与施工机具设备 六、质量控制 七、安全措施 八、环保措施 九、效益分析 十、工程实例内容简介 一、工法特点 (一)节约水资源。该工法通过对污水进行疏导并经三次沉淀,反复利用水磨石用水,达到节约水资源的目的。 (二)保护周边环境。对水磨石污水进行有组织的疏导并排入沉淀池,杜绝了传统的无组织排放而污染环境的做法,保护了周边环境。水磨石污水沉淀下来的物质为石渣与白水泥的固体混合物,无污染,挖起沥干后类似粘性土,可以作为建筑工程回填土或外运处理(如可作为场外波纹管包管及工程回填土)。
立即下载
浏览数:2074
批量精装修工程进度管控,必须要确定进度计划中的关键线路及关键工作。关键线路所花费的时间代表完成这个项目的最短时间,关键线路上任何工作的延迟,将导致整个项目总进度计划的延误。因此,进度管理的主要工作就是保证装修施工提前插入及确保关键工作的时间性。 以100 米约 32 层的住宅楼为例(假设外架从三层开始起挑,主体分两次结构验收,15 层以下一次),进行精装修施工进度分析。 1、装修何时插入 装修施工一般情况下,在该楼层室内抹灰作业完成后,且楼层外架拆除完成后,精装修施工即可以安排插入
查看详情
浏览数:3364
本标准是根据建设部建标[1998]244 号文关于印发一九九八年工程建设国家标准制订修订计划(第二批)的通知的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同对《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ 73—91)和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301 88)修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年来建筑装饰装修工程在设计、材料、施工等方面的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行了全面的修改,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。
查看详情