3. 材料未到位 不知道大家最近有没有看亲爱的客栈第2季,客栈都是临时搭建的,材料是一些大件的玻璃材料,运送路途又远,所以到货时间延误了,王珂就很着急和总工程师吵起来了,当然材料未到工程师自己也是着急的。我们知道吵都是不能解决问题的。最后他们和气的进行沟通,工程师和工人们连夜通宵给他们搭建好了。 所以当遇到材料不到位的情况下怎么解决问题,最好的当然是提前的定好材料,如果是缺货的情况下,退一步选择替代品。不想将就,那就只能和工程人员商量看能不能加快点速度或者加个班尽快弄好。 4. 需要多次返工 这种情况和更改设计方案差不多,很装修公司在业主不满意装修效果的时候,可以返工重新帮做,所以就会出现同一个工程重复做的情况,工期就会被迫延误。 解决办法:找靠谱的装修公司,前期和设计师沟通好方案,多和工程监制交流,有时间就去工地看看进程,跟进一下情况,把不满意的工程扼杀在摇篮里。如果已经装出不满意的,那就只能双方谅解,工期也只能延误了。 5. 季节因素 在家装过程中,会受到雨季的影响,这个时候油漆和泥工项目就会被延误,特别是梅雨季节,空气湿度大,连续的雨天会使油漆发白,新涂的乳胶漆也会起泡,甚至脱落。砌墙时水泥不容易干燥等等。还有北方下大雪影响工人、材料的进度等等。 解决办法:和工人沟通施工程序,尽快的避免在梅雨季节刷漆,不然为了保证质量,也只能无奈的延期了。 总结 : 如果是一切非恶意拖延工期的,(比如工人涣散、技术不熟练、质量不过关和不按照合同做事)等原因导致的延误都是可以理解的,需要双方相互沟通协商,找解决的办法。如果是恶意拖延工期的,也需要看情况,如果是工人的技术原因,那么在沟通无果的情况下,可以选择在尾款上面克扣。如果是另外一些更严重的情况,如动手砸东西和资金比较大的,那就只能走法律程序了找装修行业协会或者消费者协会解决问题,积极协调,让过失方承担责任。最后,期望大家都能找到一个靠谱的装修公司和不找事的业主! 我是一个努力工作为大家解决家居问题的小编,如果今天的内容对你有帮助的话,就收藏起来吧!了解更多的装修装饰小知识,请持续关注鸣雀装饰,有更多精彩的干货内容奉上。