发包人接受该提前竣工建议书的 监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施 并修订施工进度计划 由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的 应向监理人和发包人提出书面异议 发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下 发包人不得压缩合理工期。 发包人要求承包人提前竣工或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的 合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 1发包人供应材料与工程设备发包人自行供应材料、工程设备的 应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。