在计划工期 Tp 等于计算工期 Tc 时,总时差为 0 的工作 就是关键工作。 关键工作两端的节点称为关键节点,关键节点具有如下规律。 ①网络计划的起始节点和终点节点必为关键节点。 ②以关键节点为完成节点的工作,当Tp=Tc 时,其总时差和自由时差必然相等。其他非关 键工作的自由时差小于等于总时差。 由关键工作组成的线路, 且当每相邻的两项关键工作之间的时间间隔为 0 时, 该条线路即为 关键线路。 项目组织与管理和实物课程的考试都会涉及网络图的计算,双代号时标网络图自由时差和总时差的计算是 经常考到的,我在学习中总结了一些简单的分析方法,希望可以帮助大家更快更准确的解决双代号时标网 络图时间参数的计算。 一、自由时差,双代号时标网络图自由时差的计算很简单,就是该工作箭线上波形线的长度,但是有一种 特殊情况,很容易忽略,如下图: 其中 E 工作的箭线上没有波形线,但是 E 工作与其紧后工作之间都有时间间隔,此时 E 工作的自由时差为 E 与其紧后工作时间间隔的最小值,即E的自由时差为 1。 二、总时差。双代号时标网络图总时差教材中的计算公式=紧后工作的总时差+本工作与该紧后工作之间的 时间间隔所得之和的最小值 这样计算起来比较麻烦,需要计算出每个紧后工作的总时差,我总结的简单的方法如下: 计算哪个工作的总时差,就以哪个工作为起点工作,寻找通过该工作的所有线路,然后计算各条线路的波 形线的长度和,波形线长度和的最小值就是该工作的总时差。还是以上面的网络图为例,计算 E 工作的总 时差, 以E工作为起点工作,通过 E 工作的线路有 EH 和EJ,两天线路的波形线的和都是 2,所以此时 E 的总时 差就是 2。 再比如,计算 C 工作的总时差,通过 C 工作的线路有三条,CEH,波形线的和为 4;CEJ,波形线的和为 4; CGJ,波形线的和为 1,那么 C 的总时差就是 1。