发表于2020-08-10　后浇带拆除后回顶方案专题为您提供后浇带拆除后回顶方案的相关资料与视频课程,您可以下载后浇带拆除后回顶方案资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。　更多内容请查看筑龙学社建筑施工热点推荐。　内容简介　为了保证结构受力要求,将梁板和后浇带模板支撑体系作为同一体系,拆除此部分满堂支撑脚手架时,后浇带处支撑必须随时拆除随　时回顶。在拆除和回顶过程中需要注意不能大面积拆模,一般一跨一跨循环进行,后浇带梁板所在跨的模板拆除顺序是:梁底模板拆除——梁底回顶——顶板模板拆除——顶板模板回顶。严禁梁、板同时拆除后再回顶。后浇带二次回顶支撑拆除前,后浇带混凝土以同条件的试块强度必须达到100%共8页　立即下载　资料目录　一、工程概况　二、后浇带混凝土的施工说明　三、编制依据　四、后浇带支撑与拆除方案　4.1、设计说明　4.2、回顶前施工要点　4.3、回顶支撑的搭设与拆除　五、成品保护和安全措施内容简介　一、工程概况　1.2、根据图纸设计,本工程地下室共设有混凝土收缩用后浇带4条,沉降用后浇带2条。具体位置详见地下室地板配筋图(结04,结05)。　二、后浇带混凝土的施工说明　2.1、本工程后浇带部位钢筋在后浇带部位不断,后浇带间隔60天后即可浇筑(设计要求)。后浇带采用比相应结构部位高一等级的微膨胀无收缩混凝土浇筑。当柱混凝土强度等级高于梁混凝土一个等级时,梁柱节点处混　立即下载　浏览数:2629　后浇带怎么做?　独立支撑!　后浇带模板支撑必须为分离式独立体系　工艺标准:后浇带模板加固采用独立支撑体系,一次支设,二次拆除,后浇带部位模板木方也需断开。模板拆除时后浇带两侧两排立杆包括上部模板木方要保留,在主体沉降完全后采用高一标号微膨胀抗渗混凝土进行封闭,然后独立支撑方可拆除。后浇带应及时进行防护,防止垃圾落入。　1后浇带独立支撑搭设　2后浇带样板　3　后浇带实例　4　后浇带资料　查看详情　浏览数:1061　一、设计结构后浇带的作用:　1、收缩后浇带:收缩后浇带是为解决钢筋混凝土结构在强度增长过程中因温度变化、混凝土收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝而设置。后浇带应设在对结构无严重影响的部位,即结构构件内力相对较小的位置,通常每隔30-40m设置一道,缝宽一般为800㎜。　2、沉降后浇带:沉降后浇带是为解决联体结构高低差所产生的沉降不均,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力而设置,通常设置在高低变化的低结构部位,沿高结构贯通设置,缝宽一般为800㎜。　3、加强带:　查看详情　浏览数:3275　1　后浇带的分类　后浇带一般分为收缩后浇带和沉降后浇带。收缩后浇带是指在施工中为防止或减小混凝土硬化过程中因温度、收缩不均匀产生裂缝,而按设计或施工规范要求,在楼层或基础(　地下室)　底板、墙、梁某一位置留设的临时施工缝。收缩后浇带将结构暂时划分为若干部分,待各部分内部收缩基本完成后再浇筑施工缝的混凝土,从而将结构连成整体。收缩后浇带在《高层建筑筏形与箱型基础技术规范》(　JGJ　6—2011)　[1]　(　简称高层基础规范)　第7.　4　节中称为温度后浇带;　在文献[2]中可称为　干缩后浇带,因为该文献第2.　6.　1　条、第2.　6.　2　条中称收缩裂缝为干　查看详情　浏览数:950　一、设计结构后浇带的作用:　1、收缩后浇带:收缩后浇带是为解决钢筋混凝土结构在强度增长过程中因温度变化、混凝土收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝而设置。后浇带应设在对结构无严重影响的部位,即结构构件内力相对较小的位置,通常每隔30-40m设置一道,缝宽一般为800㎜。　2、沉降后浇带:沉降后浇带是为解决联体结构高低差所产生的沉降不均,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力而设置,通常设置在高低变化的低结构部位,沿高结构贯通设置,缝宽一般为800㎜。　查看详情　浏览数:2263　一、工程概况　案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下车库及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下车库底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。　二、对后浇带的留设要求　1、对后浇带的要求　1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将　查看详情　学员数　4841　好评率　98%　学员数　8733　好评率　98%　浏览数:1846　资料来源:豆丁施工　版权归原作者所有　如转载请注明出处　一、后浇带的定义　在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的临时施工缝。　二、后浇带的设置条件　1、伸缩后浇带:高层建筑地下室不宜设置变形缝,当地下室长度超过伸缩缝最大间距时。[1](豆工注:注释引用的规范在文后)适当放宽伸缩缝的间距,采用有效的构造措施和施工措施减　查看详情　浏览数:1610　一、设计结构后浇带的作用:　1、收缩后浇带:收缩后浇带是为解决钢筋混凝土结构在强度增长过程中因温度变化、混凝土收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝而设置。后浇带应设在对结构无严重影响的部位,即结构构件内力相对较小的位置,通常每隔30-40m设置一道,缝宽一般为800㎜。　2、沉降后浇带:沉降后浇带是为解决联体结构高低差所产生的沉降不均,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力而设置,通常设置在高低变化的低结构部位,沿高结构贯通设置,缝宽一般为800㎜。　查看详情　浏览数:2605　回复数:11　一、工程概况　案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下车库及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下车库底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。　二、对后浇带的留设要求　1、对后浇带的要求　1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将　查看详情　浏览数:1397　回复数:7　一、设计结构后浇带的作用:　1、收缩后浇带:收缩后浇带是为解决钢筋混凝土结构在强度增长过程中因温度变化、混凝土收缩等产生的裂缝,以达到释放大部分变形,减小约束力,避免出现贯通裂缝而设置。后浇带应设在对结构无严重影响的部位,即结构构件内力相对较小的位置,通常每隔30-40m设置一道,缝宽一般为800㎜。　2、沉降后浇带:沉降后浇带是为解决联体结构高低差所产生的沉降不均,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力而设置,通常设置在高低变化的低结构部位,沿高结构贯通设置,缝宽一般为800㎜。　查看详情　浏览数:340　一、工程概况介绍　案例工程是大型城市综合体,由2栋高层办公楼及其配套商业组成。地下共3层局部两2层,功能主要为超市、商场、人防地下室(平时为汽车库,战时为防空地下室)、及设备用房。结构类型为钢筋混凝框架、土剪力墙结构,建筑高度为92.25m。　二、现场情况介绍　由于分期建设,前期施工预留后浇带紧邻土方开挖,虽原施工单位采取了防护措施,但预留钢筋仍有锈蚀,后浇带内泥浆杂物较多。后浇带的淤泥清理、钢筋除锈、保护、防水接缝、混凝土的浇筑与养护均属于项目工作。　地下室底板后浇带分布图　现场实拍图　查看详情　浏览数:586　一、工程概况　案例工程为高层住宅小区项目,并设有地下车库及配套用房等辅助设施,基础形式多为桩筏基础、筏板基础,并涉及独立基础、柱下条形基础;地下车库底板、顶板、砼墙设置有后浇带。筏板选用C35混凝土,抗渗等级P6。顶板、墙、柱选用C35混凝土,抗渗等级P6。后浇带留设宽度800mm,选用高于两侧一个等级的掺膨胀剂无收缩混凝土浇筑。　二、对后浇带的留设要求　1、对后浇带的要求　1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将　查看详情　浏览数:1424　一、工程概况介绍　案例工程是大型城市综合体,由2栋高层办公楼及其配套商业组成。地下共3层局部两2层,功能主要为超市、商场、人防地下室(平时为汽车库,战时为防空地下室)、及设备用房。结构类型为钢筋混凝框架、土剪力墙结构,建筑高度为92.25m。　二、现场情况介绍　由于分期建设,前期施工预留后浇带紧邻土方开挖,虽原施工单位采取了防护措施,但预留钢筋仍有锈蚀,后浇带内泥浆杂物较多。后浇带的淤泥清理、钢筋除锈、保护、防水接缝、混凝土的浇筑与养护均属于我项目工作。　地下室底板后浇带分布图　现场实拍图&nbs　查看详情　资料目录　一、工程概况　二、QC小组简介　三、选择理由　四、目标设定　五、原因分析　六、要因确认　七、提出方案、确认方案　八、制定对策　九、对策实施　十、效果检查　十一、巩固措施　十二、总结及下一步内容简介　末端因素:　1.施工技术人员配置组合不合理　2.观测周期短　3.回填土料选择不当　4.回填前施工原结构加固措施　5.分层回填厚度大　6.回填铲车型号大　7.施工场地受限制　最佳方案:后浇带侧边增设砖柱,砖柱与砼柱、剪力墙之间采用钢管对顶,待后浇带砼强度满足设计要求后拆除。对策实施:　对策实施一　立即下载　内容简介　最新规范关于后浇带的总结。　三、后浇带的设置:　1、伸缩后浇带:每隔30m~40m设置,贯通顶板、底部及墙板。在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内。底板及外墙宜增设附加防水层。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位),不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。　带宽800mm~1000mm　四、后浇带的封闭:　1、伸缩后浇带:　钢筋:钢筋采用搭接接头　。伸缩后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋　立即下载　本资料为4层框架交易中心模板工程施工方案,编制于2012年,共145页。　工程概况:　本工程总建筑面积约11.3万㎡,设计标高±0.00相当于1956黄海高程148.80m。本工程为框架结构,长宽高为　310.2×144.0×15.60　m。地上4层,局部地下一层;地下室层高为5.4m,一、三层层高为4.20m,二、四层层高为3.6m。基础埋深2.35m;整个结构总共设置三道温度缝,将结构分成四块。柱网一般为　8.0×9.0　m。设计使用年限50年,建筑类别为一类,建筑耐火等级一级,抗震设防烈度7度,采用钢筋混凝土框架结构。三层连廊区域支模架高度8.9m属于高支模,其搭设方　立即下载　　通信地址:北京市海淀区甘家口185号新新商务楼　