文|周秦
1929年6月1日是伟大的革命先驱孙中山先生的奉安之日,当年参与奉安大典的各国使节、各省代表、孙中山亲属和生前好友以及奉安工作人员,都获赠一枚奉安纪念章。该章的正面是孙中山先生浮雕头像,背面图案为中山陵祭堂,上方铸印由吴敬恒书写的篆书“孙中山先生安葬纪念 中华民国十八年三月十二日”。
为何奉安之日明明为6月1日,纪念章上的日期却是3月12日?为何孙中山先生1925年去世,到4年之后才安葬南京中山陵?
1925年,孙中山先生的治丧活动一结束,其时在北京的中国国民党中央执行委员便开始筹备安葬事宜。4月4日,推定张人杰、汪精卫、林森、于右任、戴季陶、杨庶堪、邵力子,宋子文、孔祥熙、叶楚伧、林业明、陈去病12人组成“孙中山先生葬事筹备委员会”。4月18日,葬事筹备处正式于上海成立,全权负责办理葬事。
遵照孙中山先生生前遗愿,宋庆龄、孙科及葬事筹备委员亲自到南京勘察,最后选定紫金山之中茅山南坡为陵墓地址,待建成后将孙中山遗体移此安葬。此后,工作便层层推进。一方面征求陵墓图案、营建陵墓;另一方面,又请铁道部令饬平汉路局起造灵车,并托上海海丰公司向美国纳喜车行定购奉移汽车。所有关于奉安事项,均经分别布置,从容进行。
中山陵于1926年1月15日破土动工,兴建之初,葬事筹备委员会原定一年完工,于次年3月12日孙中山逝世两周年之际举行安葬典礼。葬事筹备处主任杨杏佛曾宣布,“一年后,全工完成,即行移棺安葬”。但是由于南京当时是军阀孙传芳的统治区域,工程进展缓慢,到了1927 年初,工程仍在进行中,一点儿没有完工的迹象,所以奉安之日不得不延期。国民政府定都南京后,葬事筹备处由沪迁宁,工程建设速度才开始加快,同时又将紫金山四周界线延长20多公里,划入中山陵园范围。
1928年3月2日,葬事筹备委员会召开第57次会议,决定于这年的11月12日孙中山诞辰62周年时奉安,但又是工期拖了后腿。
同年8月7日,国民党召开第二届五中全会,定于1929年1月1日为中山先生安葬日。此议一出,立即有人提出了反对意见,说1月1日成立民国,在同一天举行葬礼很不妥。加上中山陵工程尚未告竣,葬事筹备会便呈请国民党中央改为3月12日即孙中山逝世四周年之际举行安葬,得到批准。
考虑到陵园建设进程,议定3月12日为奉安之期本无问题,1929 年1月14 日,南京国