在土卡河导流隧洞建设时期, 虽然设计中对不良地质有了一定认识, 但实际施工中显示出 的地质条件更为不利, 因此施工中采取了 与投标承诺中全断面开挖支护方式完全不同的一次上导洞和二次底板下卧方式。 为保证洞身成型稳定和安全, 通过设计优化将洞身底板整体抬高2m, 修改后的 上导洞标准段开挖断面为8m×6.5m, 底板下卧预留1.3m。 在最底一层开挖时开挖一段, 衬砌(终砌、钢筋混凝土衬砌)一段。 要求开挖超前仅一板混凝土的量, (钢摸台车6m)即开挖超前尺寸为6m。 此为保证成洞安全、防止塌方的一个重要举措。 同时增加了 超前小导管和超前小钢管、锁脚锚杆、锁脚小导管、预应力[收稿日 期]2009-12-18[作者简介]王红峡(1967-), 女(汉族), 吉林省吉林市人, 副教授, 主要从事水利水电工程地下施工技术方向研究, (Tel)13886710002。不良地质条件隧洞施工技术王红峡1,李留柱2(1.三峡电力职业学院, 湖北 宜昌 443000;2.葛洲坝湖北项目 管理有限公司, 湖北 宜昌 443000)摘要: 土卡河水电站导流施工隧洞岩性软弱, 裂隙发育, 风化程度严重, 稳定性差, 给施工带来一定难度。 根据地质条件和实际施工情况, 施工中采取了 超前支护、分步开挖、稳步推进的方法, 并增加了 超前小导管及锁脚小导管、锁脚锚杆等支护方式, 加强测量观测工作。 该工程施工技术具有其特点和先进性, 为同类工程提供了积极的借鉴。关键词: 土卡河水电站; 导流隧洞; 超前支护; 小导管; 施工技术中图分类号:TV52文献标识码:A文章编号:1672-9900 (2010) 02-0062-03