项目的关键路径是指能够决定项目最早完成时间的一系列活动。它是网络图中的最长路径,具有最少的时差。在实际求关键路径时,一般的方法是看哪些活动的总时差为0,总时差为0的活动称为关键活动,关键活动组成的路径称为关键路径。
尽管关键路径是最长的路径,但它代表了完成项目所需的最短时间。因此,关键路径上各活动持续时间(历时)的和就是项目的计算工期。
3. 如何计算ES,EF,LS,LF
(1)最早开始时间(ES):一项活动的最早开始时间取决于它的所有紧前活动的完成时间。通过计算到该活动路径上所有活动的完成时间的和,可得到指定活动的ES。如果有多条路径指向此活动,则计算需要时间最长的那条路径,即ES=max{紧前活动的EF}。
(2)最早结束时间(EF):一项活动的最早完成时间取决于该工作的最早开始时间和它的持续时间(D),即EF=ES+D。
(3)最晚结束时间(LF):在不影响项目完成时间的条件下,一项活动可能完成的最迟时间。计算公式是:LF=min{紧后活动的LS}。
(4)最晚开始时间(LS):在不影响项目完成时间的条件下,一项活动可能开始的最晚时间。计算公式是:LS=LF-D。
前推法来计算最早时间
某一活动的最早开始时间(ES)=指向它的所有紧前活动的最早结束时间的最大值。
某一活动的最早结束时间(EF)=ES+T(作业时间)
逆推法来计算最迟时间
某一活动的最迟结束时间(LF)=指向它的所有紧后活动的最迟开始时间的最小值。
某一活动的最迟开始时间(LS)=LF-T(作业时间)
4.计算关键路径的步骤
1. 用有方向的线段标出各结点的紧前活动和紧后活动的关系,使之成为一个有方向的网络图(PDM)
2. 用正推和逆推法计算出各个活动的ES,LS, EF, LF,并计算出各个活动的自由时差。找出所有总时差为零或为负的活动,就是关键活动
3. 关键路径上的活动持续时间决定了项目的工期,总和就是项目工期。
自由时差
计算公式:
自由时差=所有紧后工作中最早开始时间最小值- 最早结束时间
总时差
计算公式:
总时差=最迟开始时间-最早开始时间=最迟结束时间-最早结束时间