摘要|目前成都地铁共有10条线路在建,加速成网建设进展迅速,就在刚刚过去的7月,就有多条线路取得阶段性建设成果。
金秋时分,硕果累累,成都地铁建设领域也是不断传来好消息。
目前成都地铁共有10条线路在建,加速成网建设进展迅速,就在刚刚过去的7月,就有多条线路取得阶段性建设成果。
成都地铁2021规划图
成都地铁10条线路在建进度:
【地铁1号线三期全线长轨贯通】
1号线三期北段韦家碾至升仙湖站线路长1.465公里,于2017年6月15日进场铺轨,2017年9月1日完成短轨铺设。2017年9月12日,1号线三期北段实现长轨通,标志着1号线三期工程全线长轨贯通。
【3号线二三期双流西站主体结构顺利封顶】
9月29日,成都地铁3号线二期工程双流广场站-东升站区间右线安全圆满实现洞通。
【地铁5号线一二期工程最后两台盾构陆续始发掘进】
9月15日,地铁5号线土建6B标花牌坊站-中医大省医院站区间右线13#盾构机顺利始发,标志着地铁5号线各标段均进入了盾构施工阶段。目前,该工程投入的36台盾构机已全部下井,35台始发掘进,已完成全线掘进任务的54.6%。
【6号线两台盾构机同日始发】
9月20日,成都地铁6号线琉璃场站-琉三路站区间右线32号盾构机、三色路站-中和站区间右线38号盾构机顺利始发。截至目前,6号线已下井盾构机17台,始发11台。
【地铁7号线进入空载试运行】
成都首条地铁环线7号线进入空载试运行啦!工作人员已经开展面的验证与检测,确保地铁7号线工程于今年底顺利开通试运营。
【8号线一期工程第二台盾构机顺利下井组装】
9月16日,8号线一期工程第二台盾构东郊记忆站-杉板桥站区间右线盾构机及后配套开始下井组装作业。这是全线第二台正式进入下井组装阶段的盾构,标志着8号线一期工程盾构区间即将正式进入盾构掘进施工阶段。
【9号线】
9号线一期工程范围为金融中心东站(含)~成飞集团站(含),正线线路长约22.18km,均为地下线,包含13座地下车站,其中11座换乘站。目前进展除孵化园站外,其余12座车站均进行围护桩施工,其中2座车站进入土方开挖阶段,2座车站进入主体结构施工阶段
【11号线】
9月26日,天府新区“骨干线”11号线一期工程首台盾构机从观东站右线顺利始发!标志着11号线一期工程正式进入盾构掘进施工阶段,为全线工期目标兑现打下坚实基础。
【17号线】
目前17号线全线9个车站,3个地下站正在进行土方开挖,4个站在进行围护桩施工,两个高架站正在进行桩基和承台施工;首台盾构已经进场,力争10月中旬实现下井,11月底始发。
【18号线】
18号线为成都新机场线,线路起于火车南站,经高新、华阳、天府新区后穿越龙泉山至新机场。18号线10个车站已打围,7个进入主体结构施工阶段,1个车站已封顶;全线盾构区间已17台盾构下井,15台始发;龙泉山隧道开挖累计完成总量的7.8%。
目前在售的很多楼盘也将在近2年交房,现在买房正好能赶上地铁开通的好时机,下面推荐成都几个热门楼盘供置业参考。