既不符合“框架”施工程序和原理,又不符“砖混”施工程序及原理的具体原因如下:
一,框架结构及施工程序:
框架结构:顾名思义,就是先逐楼逐层以框的形式现浇连接做好梁、柱、屋面等骨架结构,再以后逐层用红砖、水泥砖或甲基块等材料封闭外墙,间隔大、小不同房屋,框骨架和砌墙分开单独进行,一般三层以上框骨架现浇结束后,最下层就可砌墙搞封闭工作。
框架结构设计精细,质量要求高,连接坚固性能强,抗震性能高,每个连接环节和施工方式都不容许出错,都是以现浇浇筑方式,同时在短时间内要求完成,这样沾合连接混为一体,坚固性极强。
框架结构上层的楼面所有重量,全部是由下面外围和中间的加大柱、纵横大梁来承载,与所有的墙体没有任何关系,墙体起保温和隔离大小房屋。
大概施工程序:把所有地基柱的钢筋按图纸大小要求衔接在地梁早预留生出的钢筋柱上,并绑好箍金圈,然后支模、校正垂直度、加固,同时搭设纵横大梁及层面支模架,同时支模加固,等所有大梁、大柱校正合格,屋面所有钢筋及通电等设施检查合格后,即可进行现浇浇筑梁、柱及屋面,使三者溶为一体。
所以,对于题主所说,“农村自建房,先做好柱,再砌墙,最后才浇筑楼面”,不符合框架结构建筑程序和施工方式,而是属砖混结构范围,然而在“砖混结构”的施工程序上,又做出了很大的不合理和错误性,具体原因如下:
二,砖混结构及施工程序:
砖混结构:顾名思义,就、是整体建筑由砖和混凝土构造而成,负荷量是由墙体、构造柱、梁共同来承载,坚固性不如框架结构,整体安全性能要比砖木结构强。
施工程序:是在衔接好预留构造柱钢筋后,在提前做好的混凝土下圈梁、隔墙地基上,先砌好内、外砖墙,每道墙靠构造柱部分要留马牙茬,并要放两道直角拉筋或横筋,平入构造柱两侧,以增强墙体和构造柱浇筑后的连结坚固性,根据砖体薄厚确定层数,以50厘米高度为宜一出一进砌砖,形成“弓”字型马牙茬,并且每茬最少要放两道墙拉筋。
总体就是:先浇筑钢筋混凝土内墙、外墙地基,同时预插构造柱钢筋,凝固后衔接好构造柱钢筋并绑好钢筋箍圈,然后砌内、外砖墙,再支模加固构造柱,在墙体上支上圈梁,同时搭架支屋面模板,构造柱也可先用混凝土浇筑,但最好在所有梁、柱、屋面钢筋弄好加固后,同时浇筑,可进一步增强混凝土和墙体的连接坚固性。
所以,“农村自建房,先做好柱,再砌墙,最后才浇筑