1、深圳地铁8号线二期(即东延线)
地铁8号线二期工程概况
位置:地铁8号线二期工程位于盐田区内
起始站点:线路起自8号线一期工程盐田路站(不含),终至小梅沙站
全长:8.019公里
站点设置:全线采用地下敷设,共设北山道、盐田食街、大梅沙、小梅沙4个车站。
计划开通时间:
计划于2024年实现开通运营
2、深圳地铁5号线西延线
地铁5号线西延至大剧院工程概况
位置:地铁5号线西延工程位于罗湖区内
起始站点:线路起自目前5号线终点站黄贝岭站,终至大剧院站
全长:线路全长2.9km
站点设置:共设东门路、建设路、大剧院3座车站,其中大剧院站可与地铁1号线、2号线换乘
计划开通时间:
预计于2025年建成通车
3、深圳地铁12号线
线路起始:线路起自左炮台站,终至海上田园东站
线路全长:约40.54km
站点设计:共设站33座,其中换乘站18座
计划开通时间:
项目总工期1826日历天,计划于2022年实现开通运营
最新进度
作为地铁四期重点项目,目前地铁12号线主体工程开工率已达92%,全线地连墙完成38%、交通疏解完成56%。
4、深圳地铁13号线
线路起始:线路起自深圳湾口岸,止于上屋北站
线路全长:线路全长22.4公里
站点设计:16座车站,全部为地下线,线路两端均预留延伸条件。沿线设内湖全地下停车场,出入线与后海站接轨。
开工开通时间:
2018年1月10日正式开工,计划工期为5年,2022年建成开通。
最新进展
截至目前,围护结构完成43.2%,土方工程完成11.7%。
5、深圳地铁14号线
连接福田中心区、布吉、横岗、大运新城、坪山中心、坑梓支撑整个东部发展轴,覆盖东部地区南北向交通需求走廊。
深圳地铁14号线全长约50.34km,共设站17座、停车场1座、车辆段1座、主变电所4座,采用自动化无人驾驶,最高设计速度为120km/h。
开工开通时间:
2018年1月10日开工建设,2022年开通。
站点:(深圳段)
岗厦北、黄木岗、清水河、布吉、南湾、横岗西、四联、坳背、大运、南约、宝龙、坪环西、坪山围、坪山中心南、坪山中心、坑梓、沙田
示意图:
最新进展截止2019年5月23日,主体工程已开工28个,其中六约北站、宝龙站、沙湖站围护结构已封闭,均已开始基坑开挖。地连墙完成453幅,咬合桩完成10080根,土方完成167.24万立方。
6、深圳地铁16号线
16号线由大运站引出,沿龙岗大道、黄阁路、龙平路敷设,经龙岗老中心后沿深汕公路往南至坪山站,经坪山中心区后沿东纵路、金田路等路敷设至终点田心。线路全长约29.2公里,设站24座。
建成通车时间:
预计2023年建成通车
全线最新进展:截至2019年5月20日,前期工程的绿化迁移、管线改迁、交通疏解均已100%开工,其中征地拆迁完成31%。主体结构开工工点完成84%。
7、深圳地铁6号线支线
开工开通时间:
2018年1月10日正式开工,计划工期5年,预计2022年建成开通。
深圳地铁6号线支线,采用高架+地下敷设,线路长度6.14km,设车站4座,分别是翠湖站、新明医院站、中山大学站、武汉大学站,其中翠湖站土建已纳入地铁6号线工程实施范围。
8、深圳地铁20号线
深圳地铁20号线正线全长8.36公里,暂设6个站点,是深圳国际会展中心开展的配套市政项目。
线路起于宝安国际机场T4航站楼,与地铁11号线、穗莞深城际线换乘,之后向北至深圳国际会展中心,预留北延东莞及南延接口。
9、深圳地铁3号线东延线(目前在进行招标)
线路全长约9.4km,其中地上线约2.0km,地下线约7.4km。