目录第一章 工程概况 3 第二章 工程主要特点和施工的总体思路 5 第三章 主要技术措施和技术标准 6 第四章 工程项目质量、安全、工期、文明标化管理目标 7 第一章 工程概况 1.1 工程概况 1. 工程名称:**大厦 6F 租户餐厅改建项目 2. 工程地点:浦东新区银城中路 200 号3. 建设单位:上海**大厦有限公司 4. 施工现场条件:现状 1.2 编制依据、范围 1.2.1 根据以下文件编制的: 1. **大厦 6F 租户餐厅改建施工图纸。 2. 中华人民共和国的施工验收规范及标准包括: ? 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) ? 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2001) ? 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 (GB50325-2001) ? 《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) ? 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-86) ? 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-88) ? 《建筑地面工程施工质量验收规范》 (GB50209-2002) ? 《人造板及其制品中甲醛释放限量》 (GB18580-2001) ? 《溶剂型木器涂料中有害物质限量》 (GB18581-2001) ? 《内墙涂料中有害物质限量》 (GB18582-2001) ? 《胶粘剂中有害物质限量》 (GB18583-2001) 3. 中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》 ; 4. 有关安全生产、文明施工的规定; 5. 公司 ISO9001 贯标文件, 《质量手册》 ; 6. 公司编制的《质量验收评定的企业标准》 ; 7. 公司编制的《装饰装修施工工艺标准》 ; 8. 建设单位编制的有关规定和细则; 9. 现场客观条件和本公司长年从事装饰施工所积累的专业施工经验。 1.2.2 编制范围 **大厦 17F 物业管理处办公室。 1.3 工程主要内容 1)拆除施工: 隔墙:原有轻钢龙骨硅钙板隔墙、砖墙拆除; 墙面:原有墙砖铲除; 顶面:原有石膏板顶面拆除; 地面:原有地砖及地坪抬高铲除; 电气:原有管线、开关、插座拆除; 2)装饰施工: 顶面:新做轻钢龙骨矿棉板
743人浏览
1611人浏览
百度文库 - 让每个人平等地提升自我 医院食堂升级改造方案 医院食堂升级改造方案 我公司进入医院进行食堂管理已近三 年的时间,这期间,我们为广大医务人 员、患者提供了安全、卫生、营养、可 口的菜品。