摘要: 本文针对现浇混凝土施工中容易出现的质量通病,提出措施进行有效控制,来保证和提高工程质量。
关键词: 现浇混凝土; 质量通病;防治措施; 浅析
Abstract:This paper in cast-in-site concrete construction prone to quality problems, and puts forward measures for effective control, to ensure and improve the quality of the project.
Keywords: cast-in-situ concrete;common faults; Prevention and control measures; analyses
中图分类号:TU528文献标识码:A文章编号:
1.混凝土施工常见通病及影响因素分析。
1.1管理通病
质量责任不明确,落实不到位,试验检测及管理工作不规范,施工技术交底工作不到位,原因就是管理不到位。
1.2实体质量通病
1.2.1混凝土强度离散性大,强度偏高或偏低。
产生原因:混凝土材料不符合要求,如水泥过期、受潮结块,砂石含泥量过大,袋装水泥质量不符合要求等;混凝土配合比不合理,原材料计量不准确,如砂石不过秤,加水时间不准确,搅拌时间不足等;混凝土试件制作不规范,试模变形,管理不善,养护条件不符合要求等。
1.2.2混凝土外观颜色不一致
原因可能是同一单位工程使用原材料发生变化,混凝土拌和时间不足,水泥、砂、碎石、外加剂等产地、品牌等不完全一致,混凝土拌和时配合比、和易性发生变化及养护条件不完全一致等。
1.2.3蜂窝、麻面
蜂窝是指混凝土局部疏松,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞;
麻面是指混凝土表面粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋外露,原因是混凝土振捣不密实,产生原因是混凝土配合比不准确或砂石、水泥等材料加入时计量错误,使碎石及砂级配差。
1.2.4.露筋
原因是浇筑振捣时,钢筋垫块错位或垫块太少,甚至漏放及钢筋紧贴模板。
1.2.5.跑模,混凝土表面不平整,混凝土构件厚薄不一致
原因是模板加固不牢固;振捣离模板太近且功率大,振捣时间长;地基不坚硬,支撑不够,模板本身刚度不够或模板使用时间长,本身变形。
1.2.6水泡、气孔
由于拌和物水灰比过大,或现场搅拌未及时调整水灰比而造成的,混凝土的塌落度过大,振捣时间短或漏振、欠振致使水分难以完全排出,同时振捣作业程序不对,随意性大等。
2.混凝土质量预防监控措施。
2.1管理通病预防监控措施
2.1.1督促施工单位建立质量保证体系,做到分工合理,责任明确,工作具体,落实到位。
2.1.2实施分项工程“首件工程认可制”。