家装来总共需一个半月左右(如果在源装修期间有改方案或返工就不一定)。房屋装修过程可分为三个阶段:前期、中期和后期

全部个回答

家装来总共需一个半月左右(如果在源装修期间有改方案或返工就不一定)。房屋装修过程可分为三个阶段:前期、中期和后期。1,装修前期主要是装修设计从选定装修公司到确定设计方案,需10-15天。在这段时间里,顾客还要选好装修所用主要材料,尤其是瓷砖和橱柜,因为橱柜一般都是定制的,需要20-35天才能完成。?2,装修中期主要是施工期水电工和木工先进场施工。水电路改造需要4天到一周的时间,木工做吊顶、背景墙、现场制作的柜子等需要15天左右。大约7天后水电路改造完成,瓦工开始进场铺瓷砖整个过程持续到第30天左右。5天左右,木工完成工作,油工开始进场,进行墙体刮腻子找平、木作和墙面的刷漆等工作,要持续到装修完工前两三天。3,装修的后期工程木工回来安装窗帘杆、五金挂件等。在厂家订购的地板、门、洁具、橱柜等也开始陆续安装,还要进行厨房和卫生间的吊顶,这些工作比较简单快捷,每种只需1天左右时间,全部完工共需3天左右。