监理人经发包人同意后应当及时发出指示 指示构成变更的 按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和 延误的工期由发包人承担。58 1发包人原因引起的暂停施工因发包人原因引起暂停施工的 监理人经发包人同意后 应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的 按照第7 4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。因发包人原因引起的暂停施工 发包人应承担由此增加的费用和 延误的工期并支付承包人合理的利润。 承包人原因引起的暂停施工因承包人原因引起的暂停施工 承包人应承担由此增加的费用和 延误的工期且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的 视为第16 指示暂停施工监理人认为有必要时 并经发包人批准后 可向承包人作出暂停施工的指示 承包人应按监理人指示暂停施工。 紧急情况下的暂停施工因紧急情况需暂停施工 且监理人未及时下达暂停施工指示的 承包人可先暂停施工 并及时通知监理人。