技术交底记录工程名称:沈山线K387+324公铁桥 部位: 沈建施技--21 交底日期	年月日	交底人	交底项目	吊车架梁	交底内容	操作方法几注意事项	架梁方案, 利用吊车架梁。 二、主要施工机具 160t吊车1台50t吊车1台60t运梁挂车2台 推土机1台5t卷扬机2台5t导链10台三、准备工作 配备足够的技术工种的工人和充足的劳力。 制定详细的架梁岗位责任制和施工人员组织表。 对所有参加架梁施工的人员进行岗前培训、岗前安全教育培训,和架梁施工工序培训。 架梁前对所有参加架梁施工的人员进行身体检查,符合健康标准的人员方准上岗。 各种施工机具设备必须经过状态的认可,方准使用。并且每台机械设备安排专人管理使用,作到专人专机。 各种材料必须准备齐全,并且保证在架梁前全部到场。 技术部门复测盖梁顶面三角垫块的几何尺寸,用墨线标出梁端线、盖梁中线、支座位置。 安质员安排好防护人员,制定完整的安全质量保证措施,并且准备好各种安全标牌。 架梁便线的铺设,将山海关侧原乡道加宽作为架梁便道,同时作为吊车进场的道路。 梁场地平整,第一孔桥下和3#桥台背后需要填筑土方,并且摊平压实。 架梁前对吊车能力进行力学检算,并进行试吊检验,确保其吊、运梁安全可靠。