如预测三高炉桩基筏板砼C20单价:
(1)每100 m3该砼各种材料用量为:(堆放材料消耗按各种材料性质确定)
水泥:280 kg×100=28000 kg=28 t×101%=28.28 t×300元/t=8484元;
简阳砂:742 kg×100=74.2 t×102%=75.68 t×105元/t=7946.4元;
碎石(5~16 mm卵碎石):106.6 t×102%=108.73 t×5元/t=5436.5元;
水:195 kg×100=19.5 t×101.5=19.79 t×2.68元/t= 53.04元;
外加剂:4.2 kg×100=0.42 t×4800元/t=2016元;
F(粉煤灰):100 kg×100=10 t×101%=10.1 t×55= 555.5元。
材料费:8484+7946.4+5436.5+53.04+2016+555.5=24491.44元。
(2)施工运输消耗按2%计:即每100 m3砼的材料费为:24491.44×102%=24981.27元
(3)洗石所耗水量按每10 m3石用水2 m3,100 m3砼石为28 t,共计18.7 m3,
用水量为:18.7÷10×2=3.74 t×2.68元/t=10.02元,
清洗用工为2工日×25元/工日=50元:
费用:10.02+50=60.02元。
(4)砼搅拌站按6 h1台班计,生产能力按80%计:
搅拌能力按90 m3/h,则每100 m3为:=0.23台班
费用:0.23台班×4500元/台班=1035元。
(5)运输费用按5 km运输时效为25 km/h,车载系数0.8,机械利用0.8,罐车每罐7 m3:
机械台班系数:7×0.8×0.8=4.48
机械台班:=1.49台班
费用:1.49台班×1450.17元/台班=2160.75元。
(6)装卸车辅助用工:每100 m3为4工日, 4工日×25元/工日=100元。
(7)砼输送,每台班取6 h,效率台班取0.8,泵排量取60 m3/h,
机械台班:=0.35台班
费用:0.35台班×1427.04元/台班=499.46元
(8)各项合计:(2)+…+(7)=2498