7.2、场地排水及井点降水施工
场地平整到设计路基标高,并在基坑红线范围设置地面排水明沟、基坑外围井点降水施工,按设计要求进行布点。
基坑降水采用坑外电渗井点降水。井管井孔0.7m,井管直径0.4 m,滤水层厚度为0.15 m。管井沿基坑四周封闭布置,每隔30米左右设一电渗井点,以电渗井点为阴极,钢筋为阳极,通电后,使地下水汇入其中,再用水泵抽入地表排水系统。施工中发现地下水情况与设计资料不符,需及时反馈到设计院以便调整降水方案。降水周期为自基坑围护的钻孔桩施工起至下穿地道基坑施工完毕,降水作业完成后,须采用水泥砂浆封闭电渗井点。
7.2.1、井点及明沟排水施工工艺框架图
7.2.2、施工方法
1、基坑外降水设计要求
(1)、管井井孔直径0.7m,井管直径0.4m,滤水层厚度为0.15m,滤水层材料选择要符合相关规定,以防将泥砂带走,电渗井点深入基坑止水帷幕底2m以下。
(2)、沿基坑四周封闭布置,每隔30米左右设一电渗井点,以电渗井点为阴极,钢筋为阳极,通电后,使地下水渗流汇入其中,再用水泵抽入地表排水系统。
(3)、为了防止地表水流入基坑,在基坑开挖轮廓线外侧0.5m左右设截水沟,每隔30m左右设一集水井,将截水先排至沉淀池沉淀后排至市政排水系统。
(4)、每个集水井应配备一台水泵,做到随集随排,严禁排出的水回流入基坑;至少配备1台备用水泵,雨季施工时施工单位应配备足够的排水设施。
(5)、井点降水的施工设计要求:
a.地下水位应降至基坑底最低高程1m以下。
b.降水作业应持续至主体结构顶板回填完毕。
(6)、施工中发现地下水情况与设计资料不符,及时反馈设计以便调整降水方案。
(7)、降水过程中须严密监测周边环境变化,若影响较大时,应采取回灌措施。
(8)、降水作业完成后,须采用水泥砂浆封闭电渗井点。
2、基坑坑外井点降水具体施工方法
(1)、井点管埋设
a.根据测量控制点,测放井点位置,在井位处挖深50cm土坑,用明水沟与集水坑连接,以便泄水;
b.用绞车移井架至井点,将水枪对准井位,启动高压水泵(水压在0.4—0.8MPa)冲击套管下沉,不断升降套管及水枪,套管落距1m之内,在射水与套管冲切10-15min井点管下沉10m左右。若土层深厚,则可增