横道图又叫甘特图,甘特图是以图示的方式通过活动列表和时间刻度形象地表示出任何特定项目的活动顺序与持续时间。基本是一条线条图,横轴表示时间,纵轴表示活动(项目),线条表示在整个期间上计划和实际的活动完成情况。它直观地表明任务计划在什么时候进行,及实际进展与计划要求的对比。管理者由此可便利地弄清一项任务(项目)还剩下哪些工作要做,并可评估工作进度。
用Excel生成甘特图,其实就是条形图的演变,如下举例说明:
1)在Excel中制作计划表,举例说明:
2)选择“插入——图表——条形图”,选择堆积条形图
3)单击“下一步”按钮,然后在数据表中选择“计划”、“开始日期”、“持续天数”三列,会看到以下情景:
4)单击“系列”选项,删除“持续天数”,然后点击“添加”按钮
5)在“名称”中输入“开始日期”,然后点击“值”选项,选择数据表开始日期的相关数据
6)点击“添加”按钮,在名称中输入“持续时间”,然后点击“值”选项,在数据表中选择持续时间数据
7)点击“分类(x)轴标志(t)”,在数据表中选择各项任务,如下:
8)右键点击y坐标轴,选择“坐标轴格式”选项
9)选择“刻度”选项卡,在“分类次序反转”前打勾,点“确定”
10)右键点击图表中的任意蓝色数据条框,并选择“数据系列格式”
11)将边框和内部颜色都设置为“无”,点击确定,得到以下图形
以上就是甘特图即横道图的做法,当然你也可以在必读中搜索横道图或者甘特图,百度检验中也会提供给你很详细的做法
查看全部
回复赞0踩0采纳答案
如有问题,加群交流
群里免费提供各软件版本安装包,专业老师为您解答室内设计各种问题,每天下午和晚上免费直播课+多功能插件+零基础教程等福利。
每天更新设计案例
Excel 高效办公全靠它
Office Excel零基础入门教程
基础入门讲师: 敖金林
本套教程以大量实例为基础,详细地讲述了Excel的所有知识点,既是一套入门教程,又是一套精通教程。
1348人在看

与“如何利用Excel自动生成施工进度计划横道图?”相关问答

2回答
浏览:128分类:室内设计
回答:
1、打开Excel,添加施工过程中所有用到的分项工程名称;
2、在分项工程名称的右边添加计划工期;
3、添加序号等其他内容,完善表格;
4、点击菜单栏中的插入选项,选择插入形状中的“直线”;
5、将直线绘制在对应的日期下面,右键直线更改直线属性;
6、给所有的分项工程添加完工期后,施工横道图就画好了。