单项选择题　A.最迟完成时间的最小值　B.最早完成时间的最小值　C.最早完成时间的最大值　D.最迟完成时间的最大值　您可能感兴趣的试卷　你可能感兴趣的试题　4已知在双代号网络计划图中,某项工作有2项紧前工作,它们的最早完成时间分别为18天和23天。如果该工作的持续时间为6天,则该工作最早完成时间为()天。　下图为某工程的双代号时标网络计划,如果工作B、E、G使用同一台施工机械并依次施工,则在合理安排的前提下,在实施工作B、E、G三项工作工程中该施工机械的总闲置时间为()　某地面工程施工计划在6个月内完成,假设工程在各月均是以等速、等值进行的。当工程进展到3个月后进行了检测,正确描述其3月末时的累计进度偏差的是图()