(1)　经公司第三届董事会第七次会议以及　2016　年年度股东大会　审议通过,公司募营销服务体系建设项目中营销培训中心子项目终　止实施。终止实施的募集资金项目金额　2,482　万元经第三届董事会第　十一次(临时)会议及　2018　年第一次临时股东大会审议通过变更用　于参股江苏景宏生物科技有限公司。　(2)经公司第三届董事会第十五次(临时)会议及　2018　年第三　次临时股东大会审议通过终止实施“营销服务体系建设项目”,　并将“营　销服务体系建设项目”剩余资金变更用于投资“年产　2,100　吨植物生长　调节剂原药生产线项目”、“年产　1.9　万吨环保型农药制剂生产线项目”　及“年产　6,000　吨植物营养产品生产线项目”。　因此,公司营销服务体系建设项目实际投入资金　3,203.52　万元。　6　补充营运　资金　已完成公司使用1.2亿元募集资金补充营运资金已经公司第二届董事会　第十二次会议审议通过,并于　2015　年6月30　日完成。　7　参股江苏　景宏生物　科技有限　公司　已完成经第三届董事会第十一次(临时)会议及　2018　年第一次临时股　东大会审议通过将终止实施的募投项目“年产　500　公斤　S-诱抗素原药　项目”、“营销服务体系建设项目”中的“营销培训中心大楼建设”子项目　的剩余募集资金共计3,359.28万元变更用于参股江苏景宏生物科技有　限公司,并于　2018　年2月2日实施完毕。　注:①因《挥发性有机物无组织排放控制标准》　(GB　37822-2019)于2019　年7月1日实施,需对项目中挥发性有机物无组织排放进行收集治理,项目　VOC　治理方案虽已经市　生态环保局批复,但实施需要一定时间,亦有不能按时开工投产的风险。　②公司募投项目所在园区为新建园区,　公司为首家入驻项目,　园区动力电源仅为单回路　电源,根据国家安监总局要求如果园区的双回路电源未在　2019　年12　月31　日前建设完成,　“年产　2,100　吨植物生长调节剂原药生产线项目”完工后,亦有不能按时试生产的风险。　③根据国家相关规定,项目完工后需向安全、环保、建设等部门申请验收,验收通过并　取得相关行政许可事项的时间存在不确定性,　全面正常运行到达产尚需一定时间,　但不会对　公司的正常生产经营产生重大不利影响。　(三)部分募投项目如　500　公斤　S-诱抗素原药等终止实施的原因,申请人