矿井通风系统调整方案及安全措施
目前我矿142采区轨皮联络巷即将贯通,贯通后142采区内二个掘进工作面的局扇需前移到142采区轨道下山(142联络巷上部),为保证通风系统调整工作的顺利进行,特制定如下安全技术措施。
一、组织领导
为了保证调整工作的顺利进行,成立通风系统调整工作领导小组
组长:总工程师
副组长:机电矿长 生产矿长 安全矿长 成员:各专业副总及各科室、工区负责人
二、矿井通风系统调整时间:142联络巷贯通时间
三、系统调整前的准备工作
通防科应做好调整系统所需的设施材料准备工作,提前在142皮带下山筑建临时调节风门两道。
四、贯通后工作顺序
第一步将地面主扇风机进行适当调频,增加矿井进风量。

TOP相关主题

你可能喜欢
工作调整方案工资调整方案人员调整方案系统调整方案薪酬调整方案调整方案