木楔的前端要削尖,长度要一样。打撞楔前先在冒落 处架设顺山棚子,把木楔放在棚梁上,其尖端指向顶板冒落处的煤帮,末端垫一方 木块,用大锤打入冒落处,将岩石托住使其不再继续冒落。移液压支架时使支架前 梁托住顺山棚梁, 即可撤去棚腿。 注意顺山棚梁长度要再 3.2m 以上, 保证有 2~3 架 支架同时托住,以便移架。 支架上打木垛 a ——先打临时支柱; b ——打木垛 撞楔处理冒顶 a ——架顺山棚子打撞楔; b ——移支架托住棚梁和撞楔 1 ——撞楔支柱; 2 ——撞楔; 3 ——木块 3 .综采工作面通过地质构造及老巷 ( 1 )工作面通过断层 综采工作面通过断层的措施基本与炮采工作面相同,但需注意以下问题: ①处理断层处岩石的措施:当岩石硬度系数小于 4 时,可用采煤机直接截割,但牵 引速度应小;当岩石硬度再高时,则要用打眼放炮的方法预先挑顶或卧底。打眼时 要选择好炮眼的位置和角度,放炮时要防止崩坏液压支架。在放炮时通常采用的防 护措施是在支架前柱的前方悬挂挡矸皮带, 必要时还需在支柱外面套上胶皮防护筒; ②液压支架过断层的措施:在通过断层之前,应根据地质资料和现场条件认真分析 弄清断层的影响程度和两盘的关系,同时根据设备性能和过断层的要求,确定其上 坡的角度。一般认为,过断层时的坡度以 10~12 °为宜,最大不要超过 15 °。如 果煤层断块在工作面推进方向的上方,应逐步通过断层;如果断块在工作面推进方 向的下方,则可采用同样的方法卧底,但尽量不要挑顶,以避免破坏断层面以下的 顶板。由于断层区的顶板比较破碎,所以掩护式支架和支撑掩护式支架比支撑式支 架更为合适。在顶板破碎并留顶煤的情况下,应适当带压移架,不得降柱太多,尽 量减少顶板松动; ③加固顶板:锚杆加固、化学加固; ( 2 )工作面过老巷 综采工作面过本层老巷时,要超前工作面在老巷内设一梁二柱或一梁三柱的抬棚, 棚梁方向基本和工作面垂直; 当老巷与工作面垂直时,通过前要在老巷中打木垛,工作面通过时再将木垛撤出。 4 . 6 综采工作面的安装与拆除 1 .综采工作面设备安装 ( 1 )安装设计 安装方法选择、组装硐室及调车线设计、运输与安装所用绞车的选择。 ( 2 )安装作业组织 综采工作面运输巷、回风巷与开切眼的轨道是相通的,综采设备可通过这些轨道运 至安装地点。为避免堵塞进、回风顺槽,设备应按安装程序经不同的路线顺序进入 工作面。一般情况下,沿运输顺槽运入的设备有:工作面输送机机头部、桥式转载 机及其推进装置、破碎机、可伸缩胶带输送机、乳化液泵站、冷却灭尘泵、电气设 备、电缆及各种管路等;沿回风顺槽运入的设备有:工作面输送机中部槽及其配套 的挡煤板和铲煤板、输送机机尾、液压支架、采煤机和工作面管路等。 综采工作面安装是一次多工种、多工序的复杂工作,所以应该采用平行作业和流水 作业相结合的方法进行。一般来说,应该采用运输顺槽安装和工作面安装平行作业 的方法。 ( 3 )液压支架安装 ①支架安装准备: 液压支架的安装准备包括支架组装、 运送及切眼准备等几道工序。 支架运送:利用绞车、利用轨道、利用输送机、利用单轨吊车。 切眼准备: 在稳定、中等稳定顶板的条件下,开切眼可在巷道掘进时按宽度一次掘出。 在顶板破碎或矿山压力较大的顶板条件下,掘进时开切眼用小断面掘出。