清平高速公路2期工程建设单位为:深圳华昱投资开发(集团)有限公司(下称华昱公司)。工程起点于1期龙井立交终点于外环高速塘背立交,全长12.8km,于2009年10月份开始开工建设,2013年9月份南段8.5km建成通车,北段(观澜段,4.3km)于2014年5月份暂停施工,当时已经完成了桥梁桩基础及墩柱的90%。暂停施工主要原因有以下两点:第一、2013年,为优化龙华区路网建设,龙华区政府提出将龙华高尔夫大道接入清平高速公路,(原设计的金龙立交改为高尔夫立交),导致方案发生重大调整:初步方案为抬高清平高速公路北段主线标高,在主线下方增加匝道,涉及已建成的桥梁墩柱可能需要接高;第二、 2016年市政府启动对清平高速公路2期取消收费工作,因此收费站规划设计发生重大调整:取消原设计的金龙立交(现改为高尔夫立交)匝道收费站(4条),大外环高速主线增加收费站。
由于上述原因,导致清平高速公路从规划到方案设计均发生重大调整,因涉及到高速公路规划及收费站设立等事宜,部分程序需上报省厅审批,目前最终方案未确定,工期也暂未能确定,但我局会加强监管力度,督促华昱公司制定各节点计划、定人定期跟踪协调、全力推进,尽快恢复该项目的建设。
听众未留电话,无法联系。
责任单位及责任人:建设中心 郭汝杰 、建管处 陈波
问题40、康先生:主持人你好!