2017　年3月,西屋公司宣布破　产重组,随后为了维持项目施工继续运作,业主与西屋公司不断签署临时协议,　持续建设工作。　事实上,　在SCANA　与Santee　Cooper　宣布停工之前的　7　月26　日,　V.C　Summer　项目临时协议刚刚被延期到　8　月10　日。　SCANA　将在美国当地时间　8　月1日上午向南卡罗莱纳州公共服务委员会　(PSC,Public　Service　Commission)提交停工申请。根据计划,预计整个批准流　程将耗时约　6　个月。　西屋破产重组之后,母公司东芝将为美国两个　AP1000　项目的超支承担兜底　责任。　2017　年6月10　日和　7　月28　日,　东芝先后发布声明,　宣布与　Vogtel　及V.C　Summer　项目业主达成协议,将为两个项目业主分别赔偿　36.8　亿美元和　21.68　亿　美元。根据协议,两个项目的赔偿都将通过分期付款支付,周期分别为　2017　年到2021　年和　2017　年到　2022　年。协议的签署,意味着西屋母公司东芝一次性限　定了在美国项目中的赔偿上限,项目未来额外的超支将由业主来承担。　如今　V.C　Summer　业主的决定,表明它们在获得东芝高额赔偿之后,依然不　看好项目能够按目前的计划完工并有足够的经济性。项目不断的超期超支,未来　进展的不确定性,促使　Santee　Cooper　决定停建,并因此直接导致大股东　SCANA　停止了该项目。　又一　AP1000　项目建造被取消　美国杜克能源公司(Duke　Enegry,下称杜克能源)在2017　年8月25　日表　示,将放弃在南卡罗莱纳州建造一座核电站的计划。　这座名为　Lee　Nuclear　的核电站,计划建设两台核电机组,拟采用西屋电气　公司(下称西屋公司)设计的　AP1000　核反应堆。该核电站原规划的厂址位于南　卡罗莱纳州加夫尼附近,计划将向北卡罗莱纳州和南卡罗莱纳州的客户供电。　杜克能源放弃　Lee　Nuclear　项目,与西屋公司的破产有直接关系。