专业监理工程师职责 一 负责编制本专业的监理实施细则。 二 负责本专业监理工作的具体实施。 三 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程 师提出建议。 四 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提 出报告。 五 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。 六 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告, 对重大问题及时向总监理 工程师汇报和请示。 七 根据本专业工作实施情况做好监理日记。 八 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报。 九 核查进场材料、 设备、 构配件的原始凭证、 检测报告的质量证明文件及其质量情况, 根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认。 十 负责本专业的计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。 监理员职责 1、 认真学习和贯彻有关建设监理的政策、 法规以及国家和省、 市有关工程建设的法律、 法规、政策、标准和规范,在工作中做到以理服人。 2、熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸,在专业监理工程师领导下,有效开 展现场监理工作,及时报告施工过程中出现的问题。 3、 认真学习设计图纸及设计文件, 正确理解设计意图, 严格按照监理程序、监理依据, 在专业监理工程师的指导、授权下进行检查、验收;掌握工程全面进展的信息,及时报告专 业监理工程师(或总监理工程师)。 4、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好 检查记录;督促、检查施工单位安全措施的投入。 5、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证; 6、按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工 制作及工序施工质量检查结果进行记录; 7、担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告; 8、记录工程进度、质量检测、施工安全、合同纠纷、施工干扰、监管部门和业主意见、 问题处理结果等情况, 做好监理日记和有关的监理记录; 协助专业监理工程师进行监理资料 的收集、汇总及整理,并交内业人员统一归档。 9、完成专业监理工程师(或总监理工程师)交办的其它任务。 10、现场发现问题就地解决,同时向监理工程师汇报。