相关文章
我们打开Project 2019,新建一个项目模板,比如“年度报表准备”,如下图所示:2. 此时我们点击打印,并设置选择打印的日期范围,右侧可以看到打印预览中会将所有的时间范围都打印出来,只是打印范围内的甘特图能显示出来,这不符合我们的...
项目管理的神器MS PROJECT,以强悍的项目可视化能力让项目管理人士爱不释手,但由于版权和软件更新原因,导致很多时候,都没机会使用它,项目管理里必备的甘特图,做起来就很困难了。本文引入Python来做甘特图,让项目管理风生水起。 甘特图的概念...
1. 甘特图 Project 中最核心的视图莫过于甘特图,就连 Project 的Logo 中都带有甘特图的样式。甘特图是一种表达项目进度与时间之间关系的图形,其画法和图形元素并不是本文重点。需要强调的是,基于上述的三个原则和两个思维,再配合...
新建一个project文件,打开后默认界面是这样的,为方便讨论自行划分命名为六个区域:最上面一列是“标签栏”,第二列是“菜单工具栏”,第三列是“时间表”,第四列左侧是“工作任务区”,第四列右侧是“甘特图区”,第五列是“视图区”...
在进度猫甘特图中想设置好项目开始结束时间,根据每位完成任务的情况调整任务进度,在下边进度猫甘特图中我们可以看到,在第六天进行项目进度检查时,搜集资料、工作已经完成,任务实际进度与计划进度一致。 通过上述记录与比较,为进度控制者...