原标题:长沙县两段应急道路通车去机场再不用担心堵车了
4月15日,由临空南路北接人民路路段(长度约155米),大元东路与临空产业园既有道路连接段(长度约398米),正式竣工达到通车条件。图为竣工的临空南路北接人民路路段。曾诗怡 摄红网长沙县站4月18日讯(星沙时报记者 熊文)4月15日,临空南路北接人民路路段(长度约155米),大元东路与临空产业园既有道路连接段(长度约398米),正式竣工达到通车条件。两条道路将有效缓解长沙机场大道提质改造期间黄花机场周边的交通压力,确保人们来往机场交通便利。
记者了解到,机场大道是南北方向进出黄花机场的唯一通道,车流量一直很大,特别是在节假日拥堵严重。为改善该区域交通状况,长沙县启动了机场大道提质改造。为确保机场大道提质改造期间的正常交通通行,长沙县委、县政府制定了交通疏解方案,要求将临空南路北接人民路路段和大元东路与临空产业园既有道路连接段纳入长沙空港城建设及综合开发PPP项目应急工程,由长沙空港城建设开发有限公司任业主单位,以最快的速度建成通车,为机场大道提质改造提供保障。
根据要求,该公司紧急调配建设资源,于3月8日正式开工建设。县委、县政府主要领导高度重视,要求紧抓安全、质量、进度,必须如期完成工程进度。全体参建单位发扬‘五加二、白加黑、睛加雨’精神应对应急工程,调集技术力量研究处理山体高、山体土质硬、管网复杂、雨水多等困难,创造了4天完成7万立方挖方的历史记录,并按质量要求完成水稳层路面铺设和沥青路面铺设,确保如期达到通车条件。”据该公司有关负责人介绍,两条道路为城市次干道,分别为双向六车道、双向四车道,可根据机场大道提质改造工程建设需要,随时开放交通。
由于施工工期短,且雨水较多,致使土壤含水量大,为此,施工人员适时进行掺石灰改良填土、下雨对填土全覆盖、采用强夯机补强等多种措施应对,确保按期按质完工。