3)	严格审查相关供货商质保资料,确保供货的管道及管道元件满足设计要求,已完成全部所需的检验并全部合格。
4)	严格施工记录审查,确保管道及管道元件材质、壁厚、压力等级等满足设计要求,现场焊缝经100%外观检查合格,经设计文件和规范要求的无损检测合格。
5)	发布气压试压作业通知,告知无关人员远离作业现场,避免无关人员影响试压作业或收到伤害。
6)	根据爆炸当量及影响范围计算结果,设置合理警戒范围。试压前警戒范围内进行严格清场,无关人员一律离场,未经许可一律不得入内。
7)	试压期间暂停一定范围里其他一切吹扫、其他气压试验,控制噪音干扰,便于作业人员通过听觉确认试压过程中是否存在气体泄漏。
8)	对被试压管道,尤其是水平敷设的被试压管道增加临时六向限位措施,避免在试压过程中管道爆裂,产生剧烈位移,对周边建筑、结构、设备、管道、仪表、电气等设施造成损毁。对试压管道周边设备、贵重仪表和其他长供货周期物品采取一定的保护措施,减少事发生时的财产损失。对现场作业人员配置防爆服,经可能保护作业人员生命健康安全。
9)	编制详细的气压试压专项方案和应急预案,做好事故抢险救灾准备
8.	小结