可分为基础、主体、屋面及装饰工程三个阶段。它在主体工程施工时与砌体结构房屋有所区别,即框架柱、框架梁、板交替进行,也可采用框架柱、梁、板同时进行,墙体工程则与框架柱、梁、板搭接施工。其他工程的施工顺序与混合结构房屋相同。
一般钢筋混凝土框架结构房屋的施工顺序为:测量放线→基础土方开挖→桩、独立柱基础→框架结构→墙体砌筑→室内外装饰→给排水、消防、电气安装及室外配套工程→工程收尾清理与设备调试→资料整理、竣工验收。 扩展资料: 一、施工影响因素:
(1)遵循施工程序。 (2)符合施工工艺,如预制钢筋混凝土柱的施工顺序为支模、绑钢筋、浇混凝土,而现浇钢筋混凝土柱的施工顺序为绑钢筋、支模板、浇混凝土。 (3)与施工方法一致。如单层工业厂房吊装工程的施工顺序,如采用分件吊装法,则施工顺序为吊柱→吊梁→吊屋盖系统。如采用综合吊装法,则施工顺序为第一节间吊柱、梁和屋盖→第二节间吊柱、梁和屋盖……→最后节间吊柱、梁和屋盖。 (4)按照施工组织的要求。如一般安排室内外装饰工程施工顺序时,可按施工组织规定的先后顺序。 (5)考虑施工安全和质量。屋面采用三毡四油防水层施工时,外墙装饰一般安排在其后进行,为了保证质量,楼梯抹面最好安排在上一层的装饰工程全部完成后进行。 (6)考虑当天气候条件。如冬季室内施工时,先安装玻璃,后做其他装修工程。 二、浇筑要求 (1)在混凝土浇筑工序中,应控制均匀性和密实性。多采用泵送入e68a843231313335323631343130323136353331333431363565模,连续浇筑。当不能一次连续浇筑时,可留设施工缝或后浇带分块浇筑。 (2)混凝土运输、输送入模的过程宜连续进行,从搅拌完成到浇筑完毕的延续时间不宜规定,且不应超过限值规定。掺早强型减水外加剂、早强剂的混凝土以及有特殊要求的混凝土,应根据设计及施工要求,通过试验确定允许时间。 (3)混凝土浇筑的布料点宜接近浇筑位置,应采取减少混凝土下料冲击的措施,并应符合下列规定: 1)宜先浇筑竖向结构构件,后浇筑水平结构构件。 2)浇筑区域结构平面有高差时,宜先浇筑低区部分再浇筑高区部分。 参考资料来源:百度百科-施工顺序 参考资料来源:百度百科-浇筑