泗洪县龙集镇杨绍等三个村土地整改项目土方工程宿迁天腾建设 二〇一五年十一月十五日 一、施工方案二、施工进度计划及确保方法 三、施工现场平面部署 四、质量确保方法 五、劳动力安排计划 一、施工方案 一)工程概况 (一)项目说明 本工程为泗洪县龙集镇杨绍等三个村土地整改项目土方工程,工程 地点在泗洪县龙集镇,工程为杨邵村、靳东村、孙庄村土地整改等,最 终确保土地复耕。 2、质量标准:符合土地开发整理项目工程验收规程合格标准。 二)现场条件 (一)自然条件 该土地处于平原地带,相对高差较小,以农作物为主。土质为粘土 及亚粘土,无其它不良地质现象。水资源丰富。 (二)施工条件 1、所在地域交通条件便利,水、电供给方便,生产、生活物资丰富, 施工条件良好。 2、施工材料就近选择 1)供电:周围有电力线路,用电接需方便,可满足施工需要。 2)通讯:拟在项目部及施工队用手机进行通讯联络。 三)工程特点 本标段包含杨邵村、靳东村、孙庄村,施工时协调好工农关系和组 织好交通安全。 四)施工总体计划 (一)施工总体计划安排应遵照标准: 1)施工布署有序,施工过程相互协调。 2)程序合理,能充足满足工期要求。 3)资源配臵充足合理,既满足工程需要,又不造成浪费。 4)依据本标段工程特点,以平整田块为关键,合理安排道路工程, 高速优质完成路面工程,平衡兼顾,合理组织施工要素,相互调剂、科 (二)施工力量组织我企业将组织精干力量,组成项目经理部,全权负责该项目标实施。 1)项目经理部: (1)项目经理部人员严格根据我企业有土地整改经验项目管理人员 组成得力项目经理部,项目经理代表企业法人推行协议条约,其职责是 在协议要求授权范围内全权行使对外业务联络和工作洽谈,对内行政管 理,生产调配,人员任免、奖罚、工资分配等职能。 (2)设项目副经理1 名,分管生产指挥、物资设备管理和安全管理 工作。 (3)设项目总工程师一名,分管质量、技术试验室工作。 1)下设五个部门,每个部室由1-2 名有经验管理人员组成。 2)下设三个施工队,施工队为施工作业层,关键职能是组织施工生 产,确保工期、质量、安全、设备保养维修。 3)认真做好开工前准备工作 (1)第一批人员进场后,优异行生产基地和生活区建设,包含项目 经理部、各施工队临建搭设租赁,临时道路修筑,生产、生活用电接通 (2)技术准备,包含具体察看现场,图