地下室金刚砂地坪施工质量技术交底工程名称 保利怡方花园四期首开区一标项目 总包单位 广州富利建筑安装工程有限公司 分包单位 金刚砂面层另甲方指定分包 施工部门 泥工班 工作内容 地下室金刚砂地坪施工 交底部门 项目部 交底人 简日盛 交底日期 2017、10、23 一、工程概况 保利怡方花园四期首开区一标,总建筑面积122318、2m 下车库,6栋28~33 层建筑。 本工程地下室地坪做法如下: C30细石混凝土向排水沟或集水井找坡(坡度按施工图设计且不小于1%、最薄处厚度不小于80mm ,内配钢筋网片(置于该层上半部,保护层厚度15),平面内间距6000设纵横分格缝,用切割机切深 15, 缝宽5~10,缝内聚氨酯密封 自防水钢筋混凝土底板面清理干净,用M20水泥砂浆补平孔洞 本工程:建设单位——保利(中山)房地产开发有限公司 设计单位——广东省重工建筑设计有限公司 监理单位——广州联嘉建设监理有限公司 施工单位——广州富利建筑安装工程有限公司 二、材料技术指标 本工程地下室地坪采用非金属氧化物骨料(金刚砂)混凝土地面用水泥基耐磨材料,材料应符合以下技术要 均匀、无结块骨料含量偏差 生产商控制指标得5% 抗折强度,28d,Mpa 11、513、5 抗压强度,28d,Mpa 8090 耐磨度比,% 300350 表面强度(压痕直径),mm 3、303、10 颜色(与标准样比) 近似~微注:1、产品得骨料含量应在质保书中明示。 2、“近似”表示用肉眼基本瞧不出色差,“微”表示用肉眼瞧似乎有点色差。 三、材料用量 本工程地下室地坪面层为 mm 厚金刚砂耐磨面层(墨绿色),金刚砂用量 kg/m 。地下负一层面积约23139、5m ,首开区1标段施工总面积约122318、2m 。主要材料用量如下表:标段 楼层 材料名称 单位 数量 标段负一层 C30 细石混凝土 1760金刚砂耐磨材料 C30细石混凝土约 1760 四、标段划分本工程主体施工分为2 个标段,D-1~D-4、D-9~D-10 标段,我公司为1标段施工总包,因我司先进入地下室地坪施工阶段,将利用地下室主体结构施工缝作为地坪分界线进行标段划分。 五、施工顺序 1、仓缝示意 为防止因基层混凝土凝结时间不一致而导致无法使用机械进行规模施工,混凝土浇筑应分区域按序进行 2、施工顺序 地下负一层: D-10—D-9 D-3—D-1 六、工期计划 本工程地下室地坪,1 标段施工总面积约23139、5m 计划工期:1标段:2017年10月27日~2017 年11 月20日,历时25 基层要求1、砼采用商品砼(细石混凝土,强度等级C30),水泥用量300kg/m ,粉煤灰掺量10%、2、严格控制混凝土原材料,水灰比宜为0、50、05。 施工机具平板振动器 不锈钢靠尺(2m) 混凝土切缝机 抹光收面机 真空吸水泵(没有此工具情况下采取人工等其它 措施去除多余泌水) 抹刀 工艺流程地下室自防水钢筋混凝土底板面清理干净 疏水板铺设—疏水板焊接板—建筑地坪放线(灰饼)找坡—接头保护板—疏水板 杯体灌注混凝土板—铺设钢筋网片— 浇筑C30 细石混凝土基层 第一次铺撒金刚砂骨料、抹平 主要工艺做法步骤一:施工准备 施工要求: 1、地下室自防水钢筋混凝土底板面清 理干净,露出混凝土面层,无积水、无装 修掉落砂浆。 2、检查底板有无渗漏水,对有渗漏水得 部位必须进行注浆处理,确保无渗漏。 3、铺设疏水板流程: 将疏水板沿泛水方向自然展开、疏松 地铺设于规划好得位置。沿剪力墙及内 墙边缘,预留 20cm 左右找泛水坡,防止 地下水渗漏水反渗入墙壁。 疏水板铺设时应少留或不留接头,当 留设接头时,应对接头进行保护。再次 焊接时应将接头处得塑料板擦拭干净。 疏水板杯体灌注混凝土将疏水板杯 体用与易性较好得15mm 绿豆石混 凝土或高等级粗砂振捣密实。(不灌实 会实凸处后期容易压弯,达不到排水效 果)在浇捣混凝土过程中,使用木板架设 施工通道,以避免手推车及其她重型工 具直接在疏水板上作业(在浇筑混凝土 同步进行)。 4、建筑地坪放线找坡: (1)在地下室墙柱上用墨线弹出水平控 制线(+1m 水平控制线),再弹出地坪完 成面坡度线;对高低不平较大部位需进 行找平 (2)据坡度控制线在底板面用建筑同标 号砂浆做好灰饼,以控制找坡标高,灰饼 纵横间距2~3m(不得大于3m)。 4、排、截水沟侧壁使用加气块替代模 板加固,需通线拉直,保证排、截水沟顺 直。集水井等需安装预埋件得,角钢须 设钢筋支架与底板结构锚固牢固。 5、通知监理、建设单位验基。 6、墙、柱底部安装1~1、5cm 厚泡沫 板,使地坪砼浇筑后与墙、柱底隔开,以 防止地坪裂缝。 步骤二:基层混凝土浇筑 施工要求: 1、结构板底基及疏水板铺设通过验收 2、随后浇筑C30细石砼基层,采用平板 振动器将砼振捣密实, 尤其注意墙柱边 角砼得振捣。 3、基层砼浇筑完成后,如砼表面泌水较 多,应采用真空吸水泵或其它措施去除 多余泌水。 步骤三:基层收平提浆 施工要求: 基层砼初凝时(约3~4h),即可进行耐磨 地坪施工,先在抹光机上安装圆盘,整体 打磨砼并从周边逐渐向内收抹,起到平 整与提浆作用。墙柱边角应人工使用抹 注:砼初凝时间应根据作业环境、气候等环境决定。一般脚踩下陷不超过 5mm 开始提浆铺设金刚砂耐磨材料。 步骤四:第一次铺撒金刚砂 施工要求: 第一次铺撒 2/3 金刚砂材料,应均匀得 铺撒在砼表面(不均匀处用刮板刮匀), 待材料吸收砼中得水分、表面出现返潮 颜色变灰暗后,开始第一次抹平。 施工要求:采用装圆盘得抹光机碾磨分散,使其与 基层混凝土浆结合在一起,注意不要搓 抹过度。墙柱边角可采用铁抹子人工揉 步骤六:第二次铺设金刚砂施工要求: 随即将余下得 1/3 料铺撒在混凝土表 面,铺撒方向与第一次垂直,进行第二次 抹平工作,最后用装刀片得抹光机完成 抹光工作。 步骤七:收面 施工要求: 随混凝土凝固时间调整刀片倾斜角度 (转速及角度视硬化情况调整), 作业时纵横交错(3次以上)进行。边角 部位采用人工钢抹子有序同向得压光, 避免抹纹出现。 步骤八:养护、切缝 施工要求: 1、养护:金刚砂地坪施工完成 时后可进行养护,采用专用养护液喷洒养护。 2、切缝:施工完成养护3~7d,按照柱距 (要求纵横6m) 进行锯切分格缝, 必须弹线;缝宽5~10mm,深为基层厚度 得1/3 且15mm。 3、填缝要求: 缝内得垃圾、浮灰清除 干净, 将填缝材料灌入缝内(缝内应干 燥);填缝材料平面应低于混凝土基面 1~3mm,无漏灌、不溢出缝外;施工后4 小时内防止接触雨水。 4、填缝材料要求:采用专用聚氨酯油膏 墙、柱脚处理进行混凝土基层施工前,在墙、柱底部安装 1~1、5cm 厚泡沫板,板高出混凝土基层面,使地坪砼浇筑后 与墙、柱底隔开,以防止地坪裂缝。如下图所示: 柱脚处理 墙脚处理 待金刚砂地坪施工完成后,将墙、柱脚缝内得泡沫板清除并保持缝内干燥,清除深度不小于基层厚度得 3且20mm,并将不平直得缝口打磨平整,再将专用聚氨酯油膏灌入缝内填缝;填缝材料平面应低于混凝土基面1~3mm,并保证边角平顺、无漏灌、不溢出缝外;施工后4 小时内防止接触雨水。 分格缝施工金刚砂地坪施工完成并养护3~7d后,按照柱距中进行锯切分格缝,(另每个柱子按结构承台需切缝承台 2700*2700,柱子居中),锯缝必须弹线以确保缝平直、美观;缝宽5mm,深为基层厚度得 1/3 且15mm。分 格缝宜切在柱中心线位置。 分格缝切好后,将缝内得垃圾、浮灰清除干净,将专用建筑油膏灌入缝内(缝内应干燥);填缝材料平面应低 于混凝土基面1~3mm,无漏灌、不溢出缝外;施工后4 小时内防止接触雨水。 排水沟施工