“两算”对比是指施工图预算与施工预算的对比。施工图预算确定的是工程预算成本,施工预算确定的是工程计划成本,它们是从不同角度确定的成本。“两算”对比以施工顶算所包括的项目为准,内容包括主要项目工程量、用工数及主要材料耗用量,一般有实物量对比法和实物金额对比法。
1、实物量对比法。实物量对比是将“两算”中相同分项工程所需的人工、材料和机械台班消耗量进行比较,或者以分部工程或单位工程为对象,将“两算”的人工、材料汇总数量相比较。因施工预算和施工图预算各自的定额项目划分及工作内容不一致,为使两者有可比性,常常需经过项目合并,换算之后才能进行对比。由于施工......余下全文>>

问题三:为什么两算对比和方法 5分

一、两算对比是指施工预算和施工图预算的对比。是建筑施工企业加强经营管理的手段。通过对比分析,找出节约、超支的原因,研究解决措施,避免企业亏损。
二、两算”对比以施工顶算所包括的项目为准,内容包括主要项目工程量、用工数及主要材料耗用量,一般有实物量对比法和实物金额对比法。
1、实物量对比法。
实物量对比是将“两算”中相同分项工程所需的人工、材料和机械台班消耗量进行比较,或者以分部工程或单位工程为对象,将“两算”的人工、材料汇总数量相比较。因施工预算和施工图预算各自的定额项目划分及工作内容不一致,为使两者有可比性,常常需经过项目合并,换算之后才能进行对比。由于施工定额项目划分比预算定额项目划分细,因此一般是合并施工预算项目的实物量,使其与预算定额项目相对应,然后再进行对比。
2、实物金额对比法。是将施工预算中的人工、材料和机械台班的数量,乘以各自的单价,汇总成人工费、材料费和机械使用费,然后与施工图预算的人工费,材料费和机械使用费相比较。

问题四:什么是两算对比

概算与预算对比,为投资控制提供依据;
预算与结算对比,为投资进行成本分析;

问题五:概预算中的两算对比指的是什么?如何进行对比 5分

在可行性分析阶段,要生成概算。而在项目设恭阶段则要进行预算。从概算到预算是一个由粗到细,由浅到深的过程。一般来说,预算的费用会比概算的费用要少,条目更细。对比两者的明细,账目,就是这两算的对比。

问题六:施工两算对比是什么?有何作用

原来我们施工时有两套定额,即哗预算定额和施工定额。
由预算定额计算出来的是工程预算。它是由工程量及单价计算出来的工程价格。
由施工定额计算出来的是工程实际成本。它是由工程所需要的一切,如:人工、材料、机械的实际数量,与现实的实际价格所计算出来的价格。
两算对比,可以在施工前就知道工程的成本及利润。

问题七:工程里面的两算 三量指的是什么

两算是指施工预算和施工图预算
三量指的是人、材、机消耗量(施工预算中各分部工程的人工、主礌材料、机械台班量与施工图预算的人工、主要材料、机械台班消耗量)