流水施工的基本组织方式在流水施工中,由于流水节拍的规律不同,决定了流水步距、流水施工工期的计算方法等也不同,甚至影响到各个施工过程的专业工作队数目。按照流水节拍的特征,可将流水施工分为两大类,即:有节奏流水施工和非节奏流水施工。
”
有节奏流水施工
有节奏流水施工是指在组织流水施工时,每一个施工过程在各个施工段上的流水节拍都各自相等的流水施工,它分为等节奏流水施工和异节奏流水施工。
01
等节奏流水施工
等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中,各施工过程的流水节拍都相等的流水施工,也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。
(1)固定节拍流水施工的特点。
固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式,其特点如下:
1)所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等;