虽然在编制办法中明确给定了各种表格的计算顺序和互相关系,但看着是相当的头大,其表明了各种数据之间的互相关系,对我们编制造价的实用性不大。
那么如何编制呢?
当我们接到一造价任务后应该如何编制,每个人有每个人的套路,无论是造价前期的可研投资估算、设计概算、施工图预算还是后期的工程量清单、招标控制价和投标报价等等,我推荐采用以下流程。
一、收集相关资料
1、造价专业本身需要的内在资料
这里的资料主要是编制依据需要载明的,也是我们编制造价的基本依据,即包括各省市补充规定、补充定额、价格信息,还包括当地相关的计费规定、土地相关费用等等,还有项目前期的投资批复、控制限价等等
2、设计基础资料
(1)项目概况、工程范围:通常情况下,在接到任务通知后,会组建项目组,通过对项目的整体把握,便于合理统筹进行专业分工,尤其是当涉及到收费站、服务区、养护工区时,还需要参考各地房建、市政定额进行计价。
(2)项目技术标准:项目技术标准不仅影响到定额套用,还影响到后续的工程建设其他费的计取;
(3)取弃土运距:通过取弃土一览表和路基土石方表来确定土方运距,土方运距对路基造价影响巨大,要格外重视;
(4)混合料、混凝土运距:通过临时工程,以确定预制厂,拌和站的位置,并根据路线长度、构筑物位置进行综合确定;
(5)材料运距:通过筑路材料表,已确定筑路所需要的材料的运距
(6)调研运杂费:在时间富裕的情况下,可以亲自去现场调研各种材料的运费等内容
造价人家园
造价公开课赶上父亲节 #造价#公开课#父亲节 @咱俩女侠 @张萌 @若凡读书 @西安董红律师
视频号
造价内训,学员献歌
二、公路造价文件编制流程——以同望为例
目前常用世面上最通用的公路工程造价编制软件是同望。
天工造价会及时更新各地交通造价信息,为我们快速寻找当地材料提供给了便利,同时软件较为成熟,各项功能比较完善,编制比较简单、快捷。
所以如果要查找资料天工造价是公路造价人员常用的网站。
这里以同望为例,来给大家介绍下具体工作流程。
1、第一步新建建设项目和造价文件
右击鼠标新建,会看到新建建设项目和新建造价文件,首先我们要新建建设项目,然后再新建造价文件。在新建项目时需要在右侧基本信息界面调整界面录