4 徐工QUY150型履带式起重机拆装方案 一、要点控制 1、安全方面:减少高空作业、消除遗漏工序、确保设备安全; 2、质量方面:实行按工序检查、确保安装质量; 3、施工工效:缩短施工工期,减少施工工日。 二、适用围 本工法使用于徐工QUY150 型150 吨履带吊安装和拆除。 三、质量标准 本工法遵循下列规程和技术标准。 1、《建筑机械技术试验规程》(JGJ34-86)。 2、《建筑机械使用技术试验规程》(JCJ33-2001)。 3、技术监督所《关于办理起重机械安全使用证》、《操作人员起重机械操作证》。 四、起重机组装与解体 由于本机体积庞大,同时又不具备长距离行驶功能,所以,本机转移场地及运输时, 需进行解体,到作业场地时需组装。 4.1 安装前准备 4.1.1 一般注意事项 1、选择平坦、坚实和开阔的场地; 2、对照臂架排列图,检查臂架中间节排列位置是否正确; 3、严禁用链条、钢索、吊钩等直接挂、钩臂架的主弦杆、腹杆。应钩两端销孔处。 4、组装、拆卸时,严禁任何人在臂架等底下停留; 5、靠底节臂拉起臂架中间节时,最大只能连接到9 米节,大于9 4.1.2场地要求 1、安装主机的场地要求:宽度大于10m,长度大于20m,坡度