当有人告诉你BIM怀疑,你可以采取下面的例子
1、设计优化
青岛地铁2号线辽阳东路车辆基地采用BIM技术,通过基于模型的图纸审查,将建筑与结构、结构与结构、机电等方面的碰撞与不和谐相结合。避免了后期二次开孔返工问题,节省了工期。
在高家坪隧道施工过程中,建立了二次衬砌钢筋与横向排水管的关系模型。发现二衬钢筋与横排管的碰撞(验明设计缺陷),以及广连5D在高家坪隧道的安全、质量、进度、协作和管理方面的初步应用。
广州项目部门图纸评审阶段,使用BIM技术将每个专业模型叠加的碰撞检测“触摸、泄漏、缺”点,并及时反馈到设计方案优化,减少设计变更、返工等现象在建设的过程中。
2、场地布设
青岛地铁二号线一期工程辽阳东路车辆基地通过BIM技术建立的模型模拟施工平面组织、材料场、现场临时建筑和运输通道,并对施工机械(塔式起重机、塔式起重机)进行调整。建筑电梯等。
的过程中广州地铁建设知识城项目,使用BIM技术来模拟现场现场,对施工现场安全、文明施工规划和管理。
上海地铁17号线工程结合三维扫描技术和BIM建模技术,快速构建疏散平台模型,达到现场测量的目的,获得疏散平台施工(支撑、梁等)参数。同时,利用BIM模型的建筑参数对疏散平台的施工进行了定制。最后,对疏散平台进行现场组装。
3、施工模拟
张称铁路牵引变电站建设项目,技术人员使用BIM技术结构,建设平台,钻井施工过程中,施工方案的优化和秩序。采用这种施工管理方法,保证了施工质量,提高了施工工艺水平。
长株潭四电集成项目使用BIM模型,即使没有电缆架也可以进行电缆敷设从稀薄的空气中,不需要考虑的问题的支持。因此,没有必要担心设计图纸中支架的布局,也没有限制电缆方向和敷设顺序的情况。能实现最合理的电缆敷设设计。
光谷复杂项目,充分发挥BIM技术、虚拟建筑的使用,结合空间信息和时间信息的视觉4 d模型,更加直观,准确反映在建筑的各个部分流程,有效地协调专业交叉施工,保证项目顺利。施工进度可以输入到Navisworks的实际施工进度中,可以通过计划进度、实际进度模拟以及计划与实际进度的比较来模拟。此外,相关的工程信息也可以用来模拟人员、材料、机器等。能有效地指导实际施工,大大降低返工成本和管理成本。
4、可视化交底