施工组织设计 本施工组织设计是本着“一流的质量、一流的工期、科学管 理”来进行编制的。编制时,我公司技术发展部、质检科以及项 目部经过精心研究、合理组织、充分利用先进工艺,特制定本施 工组织设计。 工程概况:西夏建材城生活区 27 住宅楼位于银川市新市区,橡胶厂对面。 本工程由宁夏燕宝房地产开发有限公司开发,银川市规划建 筑设计院设计。 本工程耐火等级二级,屋面防水等级三级,地震防烈度为 。室内地坪0.00 以绝对标高 1110.5 为准,总长27 47.28m。总宽27 楼14.26m。设计室外地坪至檐 口高度18.6 00m,呈长方形布置,东西向,三个单元。 本工程设计屋面为坡屋面防水采用防水涂料。外墙水泥砂浆 抹面,外刷浅灰色墙漆。内墙面除卫生间 200300 瓷砖,高到 顶外,其余均水泥砂桨罩面,刮二遍腻子;楼梯间内墙采用 50 厚胶粉聚苯颗粒保温。地面除卫生间200200 防滑地砖,楼梯 1:1水泥砂浆压光外,其余均采用 50 毛地面。楼梯间单元门采用楼宇对讲门,卧室门、卫生间门采用木门,进户门采用保温防盗门。本工程窗均采用塑钢单框双玻窗, 开启窗均加纱扇。本工程设计为节能型住宅,外墙均贴保温板。 本工程设计为砖混结构,共六层。基础采用C30 钢筋砼条形 基础,上砌MU30 毛石基础,砂浆采用M10 水泥砂浆。