文章主要是从民航专业工 程建设的各个阶段分析造价控制中存在的主要问题及应采 取的相应措施。 民航专业工程一般投资都较大、工期较长,在工程建设的各个阶段,工程造价的确定与控制是一个复杂且系统的过程。 多年来,民航专业工程建设项目中较普遍存在超概算,超预 算的现象,且较容易直接产生项目资金缺口或工期延误等问 题,严重影响和制约着工程项目效益的发挥,甚至影响航班 正常运行,主要有以下几方面原因。 项目决策阶段,未足够重视投资估算,项目可行性研究报告中投资控制数不够准确,影响到其控制项目总造价的作用。 究其原因,是因为前期的设计方案尚未最后落实,不确定因 素较多,往往借鉴于其它民航建设的经验数据进行估算,但 又存在误差较大现象。设计阶段,由于设计周期不断被压缩, 造成设计深度不足,引起设计漏项或者变更较多,故可能引 起概(预)算超支。施工及竣工决算阶段,因施工定额与取费 费率不配套或者不完善等原因,造成施工单位在施工过程索 取合同以外的追加费用,增加了工程项目投资。 百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网92to.com,您的在线图书馆