各方的努力下,东洲站顺利实现车站主体结构封顶,成为地铁13号线首期第一个封顶的地铁站。记者了解到,这条开往增城的13号线首期是广州首条采用8节编组A型车、列车最高设计时速为100公里的线路,开通后,增城新塘地区市民最快1小时即可到达市中心。截至目前,13号线首期土建工程累计完成约33%。全线11座车站中,1座(东洲站)主体结构封顶,9座进行土建施工,1座进行前期准备。10个区间中,7个区间进行土建施工,其余进行前期准备;官湖车辆段出入段线进行土建施工;共有4台盾构机正在掘进。官湖车辆段施工1标进行土石方和地基处理施工,敞口段U形槽已完工,施工2标开展施工前准备工作。 首座地铁站已封顶 记者了解到,13号线首期工程的东洲站位于广州增城,规划107国道和规划路的交叉路口北侧。自2013年3月移交部分场地以来,车站不仅涉及污水、电信、燃气、军用光缆等大量管线,还紧邻107国道,导致管线迁改难度极大。 面对重重困难,施工单位北京城建集团采取多项措施为东洲站的全面开工创造了条件。通过积极协调前期问题,在条件具备的情况下迅速展开全面施工,进场后仅3个月就完成了车站围护结构施工;针对基坑开挖时受特殊地质影响,通过优化施工方法、合理组织施工顺序,加大设备投入,安全高效地完成了基坑土方开挖施工;在进入车站主体结构施工阶段后,采用两个施工作业区段同时施工,大大提高了施工效率,保证了车站主体结构的施工质量和施工进度,最终仅仅用时5个月就实现了封顶,成为13号线首期首个完成主体结构封顶的车站。 首条使用8节列车的地铁线 号线首期的建成开通,将会较好地解决黄埔区、增城新塘等地居民的出行问题,对实现城市“东进”和人口向东转移的战略提供重要契机。据了解,13号线在线网规划中定位为东西方向的高运量城市轨道交通骨干线,解决广州中心组团与东部发展组团的交通需求。 因此,13号线将分两期建设,现在建设的仅是首期,而日后建设的二期将在首期的基础上,向西过中山大道、黄埔大道、东风路和增槎路,一直延伸至朝阳,串联起罗冲围、东风路、珠江新城、琶洲、员村等客流密集区域。根据规划部门的客流预测,13号线首期开通后,初期日均客流量约为22万人次,而全线开通后,日均客流量将达144万人次。因此,经过综合考虑,地铁公司决定采用广州地铁史上首条8节编组A型列车。 座地铁站可换乘 据了解,13号线首期起于鱼珠站,沿海员路、黄埔东路、旧107国道、新塘大道西延线和新107国道敷设,终点为新沙公路的象颈岭站。全线均为地下线,主要行经黄埔区、增城市,全长约27公里,设鱼珠、丰乐路、文园、庙头、夏园、南岗、温涌路、东洲、新塘、官湖、象颈岭等11座车站(站名为暂定名)。 记者了解到,从既有线路和远期规划整体考虑,13号线首期在规划阶段,就先行考虑了换乘站的设置问题,预留换乘条件。据地铁公司介绍,13号线首期共设换乘站4座,其中,鱼珠站与已开通运营的5号线换乘,夏园站与5号线东延段换乘,丰乐路站与远期的7号线2期换乘,新塘站与穗莞深城际线和十六号线换乘。换句话说,随着地铁线网的不断发展,13号线首期将会和5号线东延段、7号线二期、16号线等多条线路换乘,市民的出行将会越来越便利。