给项目 在合同签订阶段一些建议或者参考。 三、施工阶段:参加施工图纸会审,提供工程量及材料预算价格 明细表,完善施工现场签证单及变更,编制施工进度产值,进行进度成本报审,具体 做法如下: 施工图纸会审。仔细阅读施工图纸,发现相关问题(如图纸设计有误、遗漏、标 示不明等),做好问题记录表,参加图纸会审。明确、了解图纸会审纪要内容。 合同交底:辅助项目经理确定专业分包工程价款,依据企业内部价格进一步对比分析人才机价格,因市场变化、图纸变更、工期延误等造成的不可预见成本。