根据各种物资的需要量计划,分别落 实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 物资准备工作主要包括建筑材料的准备;构(配)件和制品的加工准备;建筑安装机具的准备和生产工艺设备的准备。 (1)建筑材料的准备。建筑材料的准备主要是根据施工预算进行分析,按照施工进度计划要求,按材料名称、规格、使用时矿材料储备定额和消耗定额进行 汇总,编制出材料需要量计划,为组织备料、确定仓库、场地堆放所需的面积和 组织运输等提供依据; (2)构(配)件、制品的加工准备。根据施工预算提供的构(配)件、制品的名称、规格、质量和消耗量,确定加工方案和供应渠道以及进场后的储存地点 和方式,编制出其需要量计划,为组织运输、确定堆场面积等提供依据; (3)建筑安装机具的准备。根据采用的施工方案,安排施工进度,确定施工机械的类型、数量和进场时小确定施工机具的供应办法和进场后的存放地点和方 式,编制建筑安装机具的需要量计划,为组织运输,确定堆场面积等提供依据; (4)生产工艺设备的准备。