从流水施工定义可以看出,要组织流水施工,必须具备 以下几个条件:(1)分解施工过程;(2)划分施工段与施工 层;(3)各施工过程组建专业施工班组;(4)主导施工过程 必须连续均衡;(5)相邻施工过程尽可能平行搭接。 施工段划分原则施工段数量一般用字母m 表示,具体划分施工段数量时, 一般依据以下原则: (1)要能满足各施工过程工作面的要求,以保证施工工 人与主导施工机械的效率和安全。 (2)各施工段劳动量不宜相差太大,相差幅度最大不能 超过15%。 (3)要尽可能与自然结构线(如伸缩缝、沉降缝、单元 界线等)相一致,以保证结构整体性。 (4)施工段数目要能满足合理组织流水施工要求,数量 过多,会影响施工效率;过少,则不利于充分利用工作面,造 成工人窝工。 (5)当组织楼层结构的流水施工方案时,每层施工段数 应大于或等于施工过程数目n。