现将具体情况通报如下:一、玉带路。 剩余工程主要有:80余米地下污水管顶管作业、部分路段强电下地、人行道铺装及收边收口、车行道面层铺筑等。 玉带路改造效果图 工期计划是:截污干管顶管3月底贯通; 高压下地4月10日完成;车行道面层铺筑5月1日前完成。 二、西华路。 剩余工程主要有:1座车行天桥及2座人行天桥铺装、 一段路面改造及车行下穿施工等。 西华路改造效果图 西华路改造效果图 工期计划是:天桥建设5月1日前完成;一段改造5月进场施工, 车行下穿2019年元旦前通车。 三、滨江大道顺庆段。 剩余工程主要有:3座过街人行天桥、桓子河大桥车行引桥建设、沿江景观带建设。 滨江大道改造效果图 滨江大道改造效果图 工期计划是:过街人行天桥6月全面完成;桓子河车行引桥9月全面完工、 国庆正式通车; 沿江景观带12月全面完成,2019年元旦向市民开放。滨江中路接清泉坝双层互通工程剩余工程主要是完成滨江大道污水管的安装和辅道路面的铺装,预计5月竣工。 四、东顺路。 剩余工程主要有:红绿灯接线调试、中央隔离栏安装、树池砌筑、绿化背景林植物种植等。 工期计划是: 红绿灯调试3月18日完成; 树池砌筑、中央隔离栏安装4月10日完成;监控系统安装及调试5月完成; 道路两侧绿化背景林种植5月完成。 五、江东大道。 剩余工程主要有:飞龙化工至二桥地下排水管网4公里、人行道铺装5公里、辅车道4公里沥青层铺设、部分立交匝道建设、明宇广场和滨江公园少量绿带、人行栏杆。 工期计划是:排水管网5月10日前完工;人行道铺装5月23日前完工;辅车道4月22日前完工;立交匝道5月25日前完工。 六、滨江大道嘉陵段。 剩余工程主要有:综合管廊1260米、东侧市政道路2250米、 人行道3280米、 中央绿化带2250米。 滨江南部改造效果图 工期计划是:综合管廊6月20日前完成;市政道路6月完成;人行道、中央绿化带7月完成。 为加快城区主干道综合提升改造后续工程建设, 需对部分道路分路段、分区域打围施工,希望广大市民理解支持。