施工准备1.灌注桩施工应具备下列资料:1)建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料;2)桩基工程施工图(包括同一单位工程中所有的桩基础)及图纸会审纪要;3)建筑场地和邻近区域内的地下管线(管道、电缆)、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料;4)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料;5)桩基工程的施工组织设计或施工方案;6)水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告;7)有关荷载、施工工艺试验参考资料。2.施工组织设计应结合工程特点、有针对性地制定相应质量管理措施,主要包括下列内容:1)施工平面图、标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施的位置;2)确定成孔机械、配套设备以及合理施工工艺的有关资料;3)施工作业计划和劳动力组织计划;4)机械设备、备(配)件、工具(包括质量检查工具)、材料供应计划;5)桩基施工时,对安全、劳动保护、防火、防雨、防台风、爆破作业、文物和环境保护等方面应按有关规定执行;6)保证工程质量、安全生产和季节性(冬、雨季)施工的技术措施。3.成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。4.施工前应组织图纸会审,会审纪要连同施工图等作为施工依据并列入工程档案。5.桩基施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等,必须在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理,以保证施工机械正常作业。6.基桩轴线的控制点和水准基点应设在不受施工影响的地方。