SXMB2 施工项目部管理人员资格报审 经审查, 主要施工管理人员数量满足工程施工管理需要,并且持证上岗的人员所持证件有效。 SXMB3 项目管理实施规划报审表 经审查, 该文件内容完整, 施工总进度计划满足合同工期, 能够保证施工的连续性、 紧凑性、 均衡性;总体施工方案在技术上可行,经济上合理,施工工艺先进,满足施工总进度计划要 求,安全文明施工、环保措施得当;施工现场平面布置合理,符合工程安全文明施工总体策 划,与施工总进度计划相适应,考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调; 资源供应计划与施工总进度计划和施工方案相一致。 SXMB4 强制性条文执行计划报审表 经审查,该强制性条文项目划分准确、合理、全面;执行检查责任落实。 SXMB5 管理制度报审表 经审查,管理制度健全,内容完整,具备可操作性。 SXMB6 施工进度计划报审表 经审查,施工总进度计划符合工程施工进度里程碑计划要求;施工进度安排合理、可行,能 够保证有节奏均衡施工;资源配置计划合理,保证进度计划的实施。 SXMB7 施工进度调整计划报审表 经审查,调整后的施工总进度计划符合工程施工进度里程碑计划要求;施工进度安排合理、 可行,能够保证有节奏均衡施工;资源配置计划合理,保证进度计划的实施。 SXMB8 变更工期报审表 经审查,造成工序延误的原因非施工项目部的责任;被延误的工期影响计划总工期;施工项 目部已采取有效措施,仍无法消除已发生的工期延误;所附依据性文件和证明文件齐全;工 期计算正确。 SXMB15 甲供设备材料需求计划报审表 经审查,该甲供设备材料需求计划编制设备齐全完整,进场时间满足施工进度计划要求。 SXMB17工程开工报审表 经审查,工程各项开工准备充分;相关的报审已全部完成;具备开工条件。 SXMB18单位(分部)工程开工报审表 经审查,该分部工程各项开工准备充分;相关的报审已全部完成;具备开工条件。 SXMB19 工程复工申请表 经审查,整改措施有效;停工因素已全部消除;具备复工条件。 SXMB25 监理工程师通知回复单 经复查,通知单提出问题已整改完毕,复查满足相关要求。 SAQB2 安全文明施工实施细则报审表 经审查,该文件内容完整,符合安全文明施工总体策划方案要求,制定的安全文明施工管理 目标符合工程建设目标;建立了安全文明施工管理组织,落实责任;安全文明施工管理规章 制度健全;施工现场总平面布置合理;安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效,设 置合理;安全文明施工措施和环境保护措施有效。 SAQB3 专项应急预案报审表 经审查,紧急联络与救护体制健全;应急资源准备充足;处理方案可行,考虑了工程所处的 特殊地理位置,有利于人员急救和降低损失。 SAQB4 主要施工机械/工器具/安全用具报审表 经审查,主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号满足项目管理实施规划及 本阶段工程施工需要;机械设备定检报告合格,起重机械的安全准用证;安全用具的试验报 告合格。 SAQB5 大中型施工机械进场/出场申报表 经审查,拟进场设备适合现阶段工程施工需要;拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等 已经报审合格。 SAQB6—1____________ 变电工程 ________ 阶段安全施工设施配置申报单 经审查,施工现场总平面布置合理;安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效,设置 合理。 SAQB6—2________ 变电工程 ________ 阶段文明施工措施及文明措施申报单 经审查,该文明施工措施及文明措施内容完整,符合安全文明施工总体策划方案;建立了安 全文明施工管理组织,责任制落实;安全文明施工管理规章制度健全;安全文明施工措施和 环境保护措施有效。 SAQB6—3________ 变电工程 ________ 阶段安全文明施工设施进场验收单 经审查,施工现场总平面布置合理;安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效,设置 合理。 SAQB6—4_________ 变电工程 ________ 阶段安全文明施工措施实施验收单 经审查,该安全文明施工措施的实施,符合安全文明施工总体策划方案;建立了安全文明施 工管理组织, 落实了责任制; 施工现场总平面布置合理; 安全文明施工设施、 安全标牌齐全、 标准、有效,设置合理;安全文明施工措施和环境保护措施有效。 SAQB7 分包计划申请表 经审查,分包范围符合国家法律法规、国家电网公司有关规定;分包范围符合施工承包合同 约定;分包范围符合总承包单位在投标书中的承诺。 SZLB1 工程创优施工实施细则报审表 经审查,该创优实施细则的内容完整,针对性强,总体编制质量好;全面落实了建设管理单 位的创优思想;识别了本工程的施工难点,识别准确、全面;确定了施工的创新点和亮点, 确定的创新点和亮点结合了本工程建设的特点和自身的施工优势, 与建设单位的创优规划相 符;创优措施、治理质量通病的措施、成品保护措施具体、有效、有针对性。 SZLB2 质量通病防治措施报审表 经审查,该质量通病防治措施的内容完整,针对性强,总体编制质量好;识别了本工程的施 工质量通病,识别准确、全面;治理质量通病的措施具体、有效、有针对性。 SZLB3 施工质量验收及评定范围划分报审表(土建或电气) 经审查,施工质量验收及评定项目划分准确、合理、全面;三级验收责任落实。 SZLB4 工程控制网测量报审表 经审查,工程控制网测量正确;数据记录准确。 SZLB6 主要测量计量器具/试验设备检验报审表 经审查,测量、计量器具、试验设备的种类、数量满足工程施工需要;仪器、设备的定检合 格证明文件有效,仪器、设备在定检周期内。 SZLB7 试验(检测)单位资质报审表 经审查,拟委托的试验单位资质等级符合业主项目部的要求,通过计量认证;试验资质范围 包括拟委托试验的项目;试验设备计量检定证明合格有效。 SZLB8 分包单位资质报审表 经审查,分包单位资质合格,具备承担分包项目的能力;分包范围符合法律法规、国网公司 有关规定和工程承包合同约定以及总承包单位在投标书中的承诺; 分包合同、 安全协议内容 全面,符合法律法规和国网公司的有关规定。 SZLB9 主要材料及构配件供货商资质报审表 经审查,供货商资质证明文件齐全;供货商资质符合有关要求。 SZLB10 工程材料/构配件/设备进场报审表 经审查,试验结果合格;试验报告版面质量符合归档要求。 SZLB12 主要设备开箱申请表 经审查, 设备外观满足规范或设计要求; 质量证明材料齐全符合满足规范或设计要求和归档 要求。 SZLB15 工程材料/构配件/设备缺陷通知单 经审查,该通知单所列设备缺陷情况属实,设备厂家及时整改消缺。 SZLB16 设备缺陷处理报验表 经审查,该设备的缺陷已消除,满足相关要求。 SZLB17 特殊工种/特殊作业人员报审表 经审查,特殊工种/特殊作业人员的数量满足工程施工需要;特殊工种/特殊作业人员的资格 证书有效。 SZLB18 试品/试件试验报告报验表 经审查,试验结果合格;试验报告版面质量符合归档要求;试件所代表的施工质量合格或同 意施工。 SZLB28 工程复工申请表 经审查,整改措施有效;停工因素已全部消除;具备复工条件。 SZLB34 分项工程质量报验申请单 经审查,该分项工程所含检验批均合格,质量验收记录完整、填写规范;施工质量符合规范 和工程设计文件的要求。 SZLB35 分部(子分部)工程质量报验申请单 经审查,该分部(子分部)工程所含分项工程质量均合格;质量控制资料完整;施工记录填 写正确、规范;地基基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检 测结果符合有关规定;观感质量符合要求;施工质量符合有关规范和工程设计文件的要求。 SZLB36 单位(子单位)工程质量报审表 经审查,该单位工程具备验收条件;同意组织单位工程验收。 SZLB37 调试报告报审表 经审查,调试项目齐全;按规范或设备使用说明书的要求完成相关的调试;调试结果合格。 SZLB39 工程质量中间验收申请表 经审查,该工程已经施工单位三级自检验收合格;三级自检验收及评定记录齐全;其他技术 资料齐全、合格。 SZLB40 初步竣工验收申请表 经审查,该工程完成了全部设计内容;所有施工质量已全部报监理项目部验收;竣工资料齐 全;工程质量符合我国现行法律、法规要求,符合我国现行工程建设标准,符合设计文件要 求,符合施工合同要求。 SZJB1 资金使用计划报审表 经审查该计划符合工程进度要求,满足工程的需要 SZJB2 工程预付款报审表 经审查,支付条件已全部具备;预付款数额按合同规定计算。 SZJB3 工程进度款报审表 经审查,申报完成的工程量已报项目监理部验收合格;工程量统计准确;工程款计算正确。 SZJB8 工程竣工结算报审表 经审查,工程变更等依据性资料真实性、完整。 SJSB3 一般施工方案(措施)报审表 经审查,文件内容完整,编制质量好;施工工艺流程合理,施工方法得当,先进,有利于 保证工程质量、安全、进度;安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别准确、全面,应 对措施有效;质量保证措施有效,针对性强,落实了工程创优措施。 SJSB4 特殊施工技术方案(措施)报审表 经审查,文件的内容完整,编制质量好;施工工艺流程合理,施工方法得当,先进,有利于 保证工程质量、安全、进度;安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别准确、全面,应 对措施有效;质量保证措施有效,针对性强,落实了工程创优措施。 SJSB9 工程变更执行报验单 经审查,工程变更通知单涉及的工程量全部完成,并经监理项目部验收合格。 变电安全补助和文明施工费用使用计划 经审查,该安全补助和文明施工费用使用计划内容完整,列项齐全,符合要求。