≮ 圆 衄栏 目主持 :金香梅 I交流 建设单位在鲁班奖工程创建中的主体作用例析 孟强王祯中国运载火箭技术研究院 ,北京 100074 刘昌平林国潮中建三局第二建设工程有限责任公司,湖北武汉 430074 摘要 :建设 单位 作 为统筹 目标 实现 的主 体 ,在 工程 质 量管理 中的作 用举足 轻重 ,通 过创 造条 件 、 择优 确定参 建 单位 ,监督创 优 策划和 落 实执 行 力 ,从 而保 障鲁 班 奖 目标 实现 。 关键 词 :策 划 ;过程 控制 ;实现 目标 创鲁班奖工程活动有力地推动了建筑工程质量水平的提 高,鲁班奖的声誉早 已超出了建筑行业 ,成为公认的质量品 牌 的标志,企业信誉的象征。创鲁班奖的全过程 ,也是全员 参与 、全方位加强管理的全过程。 1 工程概况 作为中国最大的运载火箭研制基地一术研究院近年来投资规模最大、建设标准最高、涉及系统最 中国运载火箭技 全的科研楼工程 ,建筑面积 71046m ,建筑高度 37. 70m,由 东、西两栋配楼 ( 地下二层 、地上九层 ) 和 中部一层地下室 组成 , 两栋配楼中部均设计有一个 6层通高的绿色共享中厅 , 顶部设有电动开启的屋面玻璃采光顶。中庭内部 3~5 层高 的位置设计有错落有致的 “太空舱” 作为休息交流区。 科研楼工程是院统筹建设f,指挥 中心、研发中心 、设计中心和工程研制协同中心 ; 是未 示 志『 生 工程 , 是院里的决策中心、 来 5O年发展的基础支撑 、院建设最主要载体 、航天科技工业 新体系建设重要组成部分。本工程于2012年获得 “鲁班奖”。 2前期策划 。