如在一 次混凝土浇筑前,由于水泥检测报告未出(已送检,但检测结果未出), 监理对混凝土浇筑申请签署了“不同意”的意见,施工单位私自施工, 监理及时下发了工程暂停令,要求立即停止施工并上报建设单位,建 设单位接到报告后,考虑到工期比较紧,就同意了继续施工。等水泥 检测报告出来后发现安定性不合格,只好对已浇筑的混凝土进行拆除, 损失资金15 万元,造成较坏影响。但由于监理在这个过程中作为了, 业主免除了监理的责任,造成的损失由施工单位承担。 1.2 工程造价的控制 工程造价控制的主要工作是做好计量与计价,并按合同规定做好 工程款支付审核签认。