广东省第四建筑工程公司龙湖观山水一期工程项目部 二五年十月二十五日 第一章工程形象进度 第二章本月施工进度计划 第三章安全文明保障措施 第四章质量保障措施 第五章资源保障措施 第六章需业主和监理解决的问题 附1:11月份进度计划横道图 附2:工程进度形象照片 龙湖观山水一期工程十一月份施工进度计划 广东省第四建筑工程公司 第一章工程形象进度 1、工程形象进度 10 月份完成工程形象进度: 土建部分: 1、4#楼结构完成至三楼面(7.75m);7.75m~10.75 竖向结构钢筋电渣 压力焊、绑扎,放线,梁板模板支撑搭设,外爬架已同步跟进; 2、5#楼结构完成至四楼面(7.75m);7.75m~10.75 结构钢筋、模板制 安完成,外爬架已同步跟进; 3、12#楼完成至265.55m 结构,双排外落地脚手架同步跟进; 4、13#楼完成至265.55m 结构,双排外落地脚手架同步跟进; 安装部分: 1、完成四号楼一、二层的地台及墙身套管、电线导管预留预埋及防 雷引下线等电位焊接。 2、完成五号楼二、三层的地台及墙身套管、电线导管预留预埋及防 雷引下线等电位焊接。 3、完成十二号楼负二地台及墙身套管、电线导管预留预埋及防雷引 下线等电位焊接。 4、完成十三号楼负二电线导管预留预埋及防雷引下线等电位焊接。 10 月10 日进行4#、5#、12#、13#基础验收。为配合会所施工及北面 环线路的形成,已开始进行场内北面临时场地的调整,4#、5#楼钢筋原 材料堆场、工具棚、围墙的南移。 2、完成主要实物工程量 10 月份完成主要实物工程量: 龙湖观山水一期工程十一月份施工进度计划 广东省第四建筑工程公司 3、工程完成情况分析10 月份计划完成:12#楼完成261.6 265.55墙柱结构、13#楼完 265.55墙柱结构,4#楼完成至三层结构钢筋、模板制安; 5#楼完成至五层楼面; 现场12#、13#楼完成预期计划,4#、5#楼实际完成情况滞后约5 主要有几方面原因:1、重庆市迎市长峰会期间基本停工(11 日~14 2、对前期4#、5#楼出现的如砼烂根、欠振、钢筋偏位等质量通病 的质量整改; 解决措施: 1、对不合格劳务班组予以清退; 4#、5#楼项目部管理人员进行调整、在技术管理上增派人员进行加强; 3、对出现的质量问题分析总结原因、制定整改、预防措施,并重 新组织技术交底,现场进行样板点评; 4、在以后的二~三层以完善措施、保证质量优先,在解决了质量问 题后再恢复正常的施工速度。 龙湖观山水一期工程十一月份施工进度计划 广东省第四建筑工程公司 第二章本月施工进度计划 1、本月计划施工项目 详见11 月份施工进度计划横道图。 2、计划完成主要实物工程量 第三章安全文明保障措施 为配合下月建设部的质量、安全文明检查,在甲方、监理单位的协 助下,我项目部已开始从内业资料到现场施工的全面整理,完善,并针 对目前的实际情况进行工作总结: 一、工程资料方面 1、机构建设责任制的落实:已建立项目部的质量管理机构(见机 构图);已制定了质量管理责任书(缺人员签字);项目经理与证照上的 名字一致(原件在押),项目经理已取得企业法人下达的项目管理目标 责任书;管理人员资格证基本齐全(现场只有复印件,现在正在回公司 取原件);安装施工员及各专业工种人员有上岗证(现场只有复印件, 已通知本人回去取原件) 2、方案的制定及落实:施工组织设计正在审核当中、前期专项施 龙湖观山水一期工程十一月份施工进度计划 广东省第四建筑工程公司 工方案已制定;3、技术交底、质量检查:各分部、分项工程已进行了施工技术交 底和签字手续;在施工过程中,有按要求对各分项工程进行检查,有相 关的记录和图片。 4、工程资料: (1)现场已配置常用的技术规程、标准、规范,质量体系管理文 件(三天内可交到项目部); (2)已收集进场材料(包括:钢筋、混凝土、水泥等)的质量合 格证明文件和进场验收记录(仍在继续检查和完善); (3)混凝土、钢筋原材等送检记录基本齐全,并与监理见证取样 相符,送检时间与施工许可证无冲突; (4)已收集检测单位资质资料; (5)测量复核记录:工程定位、基槽验线、基槽隐蔽、楼层标高、 轴线记录已完善,垂直度和沉降观测记录可在2 天内完成; (6)混凝土施工有记录,有对检验批、分项、分部进行划分,有 对强制性条文进行检查(未送监理签字); (7)各验收记录基本齐全,结论明确,签字手续基本完善; 二、施工现场 1、有模板支撑方案,模板拼缝符合要求(对个别缝隙较大的部位 粘贴海绵条),支撑牢固;模板工程完成后都进行了交接检、项目部自 检和报监理验收。 龙湖观山水一期工程十一月份施工进度计划 广东省第四建筑工程公司 天内可完成制作。3、混凝土外观质量符合要求,对个别存在的蜂窝、麻面等质量缺 陷,已与业主和监理共同制定了整改措施,可在3 天内完成整改。 4、施工总平面图与实际相符,现场材料堆放整齐,并已标识。 5、临边、洞口有防护设施,通道口有设置防护棚; 6、管理制度、组织机构、责任制、五牌二图已上墙; 7、管理人员有佩戴工作卡; 8、现场已设置吸烟区;施工中产生的垃圾有及时进行清运,做到 天内完成。 第四章 质量保障措施 针对我项目部在龙湖观山水一期工程4#、5#楼在前期施工过程中 出现的质量通病(墙柱烂根、局部欠振、钢筋偏位等)普遍存在的现象, 除前期赶工,设计修改较频等原因外,作了原因分析,并制定相应的整 改、预防措施,已在5#楼的第三层结构施工中实行了样板带路,取得了 较好的效果,但墙柱烂根现象还存在,现在4#楼三层结构中墙柱脚模板 堵缝加强了措施,除用木压脚外,还用砂浆封堵加强。具体措施详见《质 量整改措施》。 龙湖观山水一期工程十一月份施工进度计划 广东省第四建筑工程公司 第五章资源保障措施 A、人员投入计划 管理人员40 指挥调度 280模板制安 钢筋工 120 钢筋制安 混凝土工 30 混凝土浇捣 水电安装工 16 管线预埋 40辅助工作 架子工 25 棚架搭设 泥水工 556B、机械设备投入计划 序号 设备名称 规格 数量 功率(kw) 塔吊QTZ63 施工电梯SC200/200 钢筋调直机GTJ4/14 钢筋切断机JQ40-1 钢筋弯曲机GJBT-40B 砂浆拌合机UJ325 电焊机交流 对焊机100kVA 振动棒ZX70 20 30 10 木工机械 1511 蛙式打夯机 HW-60 24龙湖观山水一期工程十一月份施工进度计划 广东省第四建筑工程公司 序号设备名称 规格 数量 功率(kw) 12 混凝土输送泵 HBT60 5513 14电渣压力焊机 GJ40-1 5015 潜水泵 扬程20m 1516 经纬仪 18水准仪 自动安平 19全站仪 电子 第六章需业主和监理解决的问题 1、请尽快提供正式设计变更修改的蓝图。