预制楼梯吊装方法
1 安装准备
预制楼梯吊装前熟悉图纸,检查预制楼梯构件规格及编号,确定安装位置,并对吊装顺序进行编号标注。
2 测量放线并复核
根据图纸弹出楼梯上、下梯段板安装控制线(水平位置与垂直位置),在墙面上弹出标高控制线,并对控制线和标高进行复核。
3 坐浆找平
先在梯段板上下口梯梁搭接处放置2块20mm垫块,在铺设聚苯条和水泥砂浆找平,对找平层标高进行控制。
4 楼梯起吊
起吊采用平衡钢梁吊装。首先进行试吊楼梯构件,试吊高度在200mm~1000mm内停止起吊,检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、吊索的受力是否均匀、吊点的位置是否准确、绑扎是否牢固、构件是否平衡,确认无误后方可起吊。
控制要点:
①楼梯构件吊装采用4点起吊;
②主吊索与吊装梁水平夹角不宜小于60度;
③由于梯段板是斜构件,起吊前必须设置长短钢丝绳,保证梯段板起吊的正常使用,安全稳定,吊梁呈水平状态,钢丝绳与吊梁成90度垂直。
5 安装就位
梯段板就位应从上向下垂直安装,与梯梁销键连接,先固定铰端节点安装,后滑动铰端节点安装。
构件吊装在作业层上空300~500mm左右处做停顿,由吊装人员手扶梯段板调整方向,将梯段板的边线与梯梁上的安装位置线对准再下放,然后使用钢丝绳上安装的手动葫芦调整梯段板的水平角度。
6 校核和取钩
安装完毕后,根据控制线,利用撬棍微调梯段板位置,校核楼梯标高、梯井宽度尺寸,校正确认后再取钩。
控制要点:
①检查构件是否搁置平实;
②检查梯段板标高是否正确;
③在销键预留孔灌浆封堵前对梯段板进行验收。
7 成品保护
安装完毕后,做好成品保护,防止构件被撞击损伤和污染。
控制要点:
预制楼梯安装完成后其踏步面及两侧宜采用多层板固定保护。
想了解更信息的可以留下微信或邮箱!