岗位实务知识试题 简答题 1.基坑(槽)开挖至设计标高后,应由谁验收?用什么方法验收? 2.预制桩打桩的入土深度如何控制? 3.施工组织设计按施工对象分为哪几种?其施工对象是哪些? 4.泥浆护壁钻孔灌注桩施工中,护筒和泥浆的作用分别是什么? 5.大体积混凝土浇筑有哪几种方案?分别适应于什么情况? 6.使用柴油锤打桩有何特点? 10 7.人工挖孔灌注桩施工的安全措施有哪些? 8.钢筋除锈的方法有哪几种?如何选用? 9.钢筋的锥形螺纹连接法有何特点? 10.单位工程施工组织设计的主要内容有哪些? 论述题 岗位实务知识 1.混凝土运输应满足哪些要求?常用的运输方式有哪几种? 2.钢筋混凝土结构的施工缝应留设在什么位置?施工缝应如何处理? 3.大体积混凝土施工应重点解决的问题有哪几个方面?如何防止混凝土由于温度变化而产生裂缝? 六.计算题(15 1.某混凝土实验室配合比为1:2.10:3.80,水灰比0.55,每立方米混凝土使用42.5级水泥280kg; 现场实测砂、石含水率分别为2%、1%。要求计算: 该混凝土的施工配合比; 每立方米混凝土各种材料的用量; 当采用400L 的搅拌机时,每搅拌一次的投料量。 某单层工业厂房钢筋混凝土屋盖结构施工,划分为安模板、扎钢筋和浇筑砼三个分项工程组织流水施工,流水施工参数见下表,其中钢筋绑扎完毕后,需要留一天时间对模板工程和钢筋工程进 行质量验收和质量整改,验收合格后才开始浇筑混凝土。 流水节拍施工段 施工过程 11 安模板 确定各分项工程之间的流水步距。计算该屋盖结构工程施工的工期。 绘制该分部工程流水施工进度计划(横道图)。