正信工程〔2011-03〕02 号 签发人:靳建国 关于加强工程监督现场巡视检查要求的 关于加强工程监督现场巡视检查要求的 工程监督现场巡视检查要求 通 知 工程部、各监理单位: 现场监督管理,是建设工程实施施工监理时主要的工作,应遵守巡视、旁站、平行检查等,现 场巡视检查时最基本、最常用也是最为有效地管理办法。实际施工过程中存在监督人员对每月巡视 检查的重要性和检查内容认识不足,重视不够,把巡视检查搞成装装样子。现场巡视检查工作要及 时到位、认真负责,要能发现问题、解决问题,对旁站、平行检查等起到重要的补充、完善、辅助 作用。将巡视检查应注意的问题如下: 一、巡视准备: 熟悉设计文件和相关法律法规、规范规程、标注图集及地方规定、公司要求等,做到科学性、 权威性。熟悉施工现场情况,尤其是对施工阶段的施工部位、内容应予了解。对计划巡视检查重点 做到心中有数, 做好巡视检查工具的准备。 如携带常用的测量工具、 数码相机和必要的安保用品等。 对于现场发现的质量、安全问题或隐患及时拍照保存原始记录。 二、巡视检查的范围: 1、已完成的检验批、分项、分部工程的质量。 2、正在施工的作业面操作情况。 3、施工现场的工程材料、构配件的进场、制作、加工、使用等情况,以及进场工程材料的质量 检测、报验的动态控制。 4、施工现场各作业面安全操作文明施工情况。 5、工程基准点、控制点及环境监测点等的保护使用情况。 三、巡视工作安排: 1、监督监理人员分工明确相,按照各自的专业不同合理安排巡视的目标的内容。 2、监督人员之间巡视要信息沟通、互通情况和相互配合,做到既要分工明确,又要团结协作, 避免工作中出现“盲区”和“误区”造成工程出现漏检漏验,同时避免施工中用空子可钻。 3、巡视检查路线的选择。巡视检查不要搞成漫无目的的“闲逛”和“走马观花” ,而是要提前 计划好巡视路线,确保巡视监控到工程质量、进度、安全文明施工、投资控制等业务范围,做到有 目的,有针对性地进行巡视检查 4、巡查时间和频率安排。每天上班后即进行现场的巡视检查。如发生大风、暴雨等异常情况要 根据实际及时巡视现场, 以便尽早掌控现场情况, 及时发现问题和解决问题, 对于已完成的检验批、 分部、分项工程必须及时进行巡视检查,保证所有已完的检验批、分部、分项工程至少经过一次以 上巡视检查,对正在施工的作业面(包括安全方面)应根据其部位的重要程度和施工作业的难易程 度,每天至少巡视检查一次或二次。监督人员每天至少一次巡视主要工程材料的进场情况及进场产 品的质量检测。 四、施工现场监理管理: 1、发生一起因监理工作不力,造成质量、安全事故的被通报,并追究监理总监责任、总监对总 监代表、总监代表对专业监理、专业监理对旁站的管理及监管连带责任。 3、对于质量、安全、环保等问题应及时发出书面整改指令,指令回复后应对承包人整改情况认 真进行复查; 4、应及时制止现场不规范的施工行为(包括材料堆放、施工现场规范、安全通道畅通等) ; 5、进场材料试验、质检、测量的检查、抽检和见证资料真实无误; 6、监理平行巡检、抽检频率须达到规范及现场施工要求要求;严谨抽检人对抽检结果弄虚作假 或涂改试验结果的行为;见证试件不允许承包人代抽; 五、业务能力、在岗情况: 1、巡检、平行检对承包人违反操作规程、偷工减料、质量通病等要有预见性; 2、按照公司、工程部下达的有关对质量、安全等文件指令要求等要严格执行。 3、对该返工的,应及时下达指令,积极现场监督督促返工; 4、及时对不能够解决的问题应及时汇报; 5、监理人员应全员出勤或不按规定请假离开工地,除扣相应监理服务费。 六、内业资料: 1、监理公司监理日志应齐全或内容全面、清晰、归档及时,关键内容要详细记录; 2、检验批资料、保证资料、竣工资料及时整理归档; 3、监理单位下达的工作联系单、通知、指令等内容应准确、规范、闭合等; 4、监理月报、监理周报、监理例会汇报资料、质量分析报告等内容应全面、数据正确、上报及 时。 七、工程指挥部将对所有驻地监理单位的监理人员建立个人档案,进行动态管理。监理人员个 人档案记录监理人员在监理服务合同有效期内违反岗位责任管理细则的行为,并根据违规行为扣除 相应分数。当年度内累计扣分达到 3 分、6 分、10 分时,工程指挥部将分别给予监理人员警告(并 处 500 元罚款) 、通报批评(并处 1000 元罚款) 、清退处分(按合同谈判会议纪要进行罚款) 。当监 理人员的违规行为情节恶劣或造成重大影响的,工程指挥部将视程度直接予以警告、通报批评、清 退(或劝退)中任何一种处分或追究其法律及刑事责任。 八、公司、工程指挥部、工程部在日常工作,工地巡查、季度考核检查等过程中发现监理人员 违反岗位责任管理细则条款的行为时将照实记录,定期交监理部汇总录入个人档案。 特此通知 周口市正信基础开发有限公司 工 程 部 2011 年 03 月 27 日 主题词:要求、巡视、隐蔽、资料、汇报、通知 报送:监理部、工程部 、公司办公室本通知共 5 份