南昌老动物园道路及停车场工程 通道土方回填专项施工方案 南昌城建实业发展有限公司 老动物园道路及停车场工程项目部 南昌城建实业发展有限公司 老动物园道路及停车场工程项目部 南昌老动物园道路及停车场工程 通道土方回填专项施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 南昌城建实业发展有限公司 二〇一四年三月 目 录 目 录 一、编制依据 ............................................................................................................... - 1 - 二、编制说明 ............................................................................................................... - 1 - 三、工程概况 ............................................................................................................... - 1 - 四、施工部署 ............................................................................................................... - 1 - 1、项目组织机构图 ............................................................................................. - 1 - 2、 施工准备 ....................................................................................................... - 2 - 五、施工方法 ............................................................................................................... - 3 - 1、回填土施工工艺流程 ..................................................................................... - 3 - 2、施工工艺 ......................................................................................................... - 4 - 3、施工技术要求 ................................................................................................. - 8 - 六、质量保证措施 ....................................................................................................... - 9 - 七、安全保证措施 ..................................................................................................... - 10 - 八、文明施工 .............................................................................................................. - 11 - 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 1 - 一、编制依据 1、老动物园道路及停车场工程设计图纸; 2、国家和行业颁布的有关现行施工规范和标准; 3、老动物园道路及停车场工程施工组织设计; 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 5、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011; 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 7、南昌市文明施工相关文件。 二、编制说明 本方案仅适用于南昌老动物园道路及停车场工程通道基坑回填及顶部覆土工程施工。 三、工程概况 南昌市老动物园及周边为旧城核心片区,周边交通拥堵问题较为严重,为了完善周边道路微循环、加强公共设施建设,南昌城市建设投资发展有限公司拟建一条通道和三个公共停车场,项目地块均位于南昌市原老动物园内。 通道包括1、2号地下通道及1、2、3、号U型槽,全长315米,基坑深度约为9.5m。基坑回填在防水工程完成后方可施工。顶部覆土高度1m;基坑两侧回填高度为结构高加顶部覆土高度。 停车场为社会公共场所,为了保障公众利益且更好的服务大众,确保通道回填达到良好的防水效果。基坑回填均采用粉质粘土回填。本方案编制既考虑防水效果好又同时兼顾经济造价低的原则。 四、施工部署 1、项目组织机构图 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 2 - 2、 施工准备 (1)技术准备 熟悉、审查施工图纸中各项内容及技术要求;做好原材料的调查分析;编制施工方案及施工进度计划。组织施工队学习施工规范及有关安全、技术、质量要求积操作规程,确立合理的组织机构、质量控制程序及施工顺序。 逐层做好技术交底工作。 (2)材料准备 回填土采用粉质粘土。一般要求:回填中不得含有石块、建渣、杂填土等。不得用有机质含量大于 8%的土,含水量大的粘土及含 5%以上的水溶性硫酸盐土。回填土使用前应检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。 土质检验:采用粉质粘土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于 50mm。回填前做土壤击实试验,确定含水量控制范围,要符合压实要求,以手握成团落地开花为适宜。如含水率偏高或偏低,需采用翻松、晾晒、洒水湿润等措施调整。 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 3 - (3)主要人员情况 序号 姓名 岗位 职称 备注 1 常伟 项目经理 高级工程师 2 耿炳良 总工程师 工程师 3 苏刚 安全总监 工程师 4 黄雪芳 质检负责人 5 陈立志 实验室主任 6 王浩麟 工程部长 工程师 7 苏建华 现场技术员 8 牟联江 测量员 9 陈祉于 安质部长 10 机械操作员 10 人 11 杂工 15 人 (4)机械设备情况 序号 设备名称 规格型号 数量 技术状况 1 挖掘机 210 2 良好 2 后八轮自卸车 4 良好 3 小型冲击夯 4 良好 4 铁锹 10 把 良好 五、施工方法 1、回填土施工工艺流程 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 4 - 2、施工工艺 根据项目场地的特点,将基坑回填及顶部覆土回填进行整体规划,在分部位进行回填。回填顺序从第五节开始,向两边对称填筑。总体平面布置图如下:测量放样基坑清理报 验进行下道工序分层夯实回 填自 检 合格 不合格 合格 不合格 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 5 - 回填平面布置图一 112299101033 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 6 - 回填平面布置图二 44551166778811111212131314141515 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 7 - 基坑回填断面: (1)测量放样:在防水保护层上测量出每层填筑厚度,使用油漆在桥台或者涵洞墙面画出水平横线,每 25cm 一道,并在横线上标注出填筑层次。 (2)场地清理:清理基坑内的杂物、非适用性材料清理干净和积水,基坑清理完成后对原地面进行碾压密实。 (5)回填:采用粉质粘土回填基坑,根据回填范围进行,结构物 50cm 范围内人工进行整平,避免机械对防水保护板造成破坏。 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 8 - 3、施工技术要求 (1)、技术要求:粉质粘土分层夯实,分层厚度不大于 25cm;粉质粘土回填压实系数不小于 0.94。 (2)、基坑回填土每层都应测定压实后的最大干密度,检验其压实度,符合设计要求后才能填筑土层。为了保证回填土的质量,在现场设置实验员,以便随时掌握回填土的含水量及压实密实度。 (3)、回填前清除基坑内杂物、排除积水。 (4)、回填土的含水量必须符合要求,如回填土含水量偏高,可采用翻松、晾晒的办法;如含水量偏低,可采用预先洒水润湿的办法。使含水率达到规定的范围内。每层夯实后,按已弹好的线进行找平,超高部位及时铲平,低于标高的补土夯实。 (5)、人工打夯前应将填方初步整平,打夯要按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打,回填土每层至少夯打三遍,夯实基槽时,行夯路线应由四周边开始,然后再夯向中间。每层压实厚度不大于 20cm。施工操作应严格按操作规程进行。 (6)、基坑两侧须同时对称回填,且两侧高差不得超过 30 ㎝。 (7)、回填土每层虚铺厚度为 25-30 ㎝。 (8)、回填土中不得有碎砖、石块。 (9)、分段回填时,相邻段的接茬应呈阶梯状,且不得漏夯。 (10)、雨期施工时,防止地面水流入坑内,导致边坡塌方或浸泡。 (11)、每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可,监理验收后方准进行下层回填工作。 (12)、回填时注意防护防水保护板,如有损坏及时修复。 (13)、本工程回填量大,土料的质量控制是压实度达标的关键,因此回填土各项指标须符合施工技术规范要求,按照技术规范规定的频率进行击实和最佳含水量试验,严格检查回填土质量,严禁回填土中掺杂砖头、瓦块、树根、杂草、垃圾、板结块和腐殖质的土。填土施工过程中应检查排水措施、每层填筑厚度、含水量控制和压实程序。在夯实和压实之后,夯测实验根据现场确定。 (14)、回填采用分层夯实或碾压,对压实过程中的纵横接茬进行重点检查;每层 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 9 - 自检合格后报监理工程师验收,采用人工夯时每层虚铺厚度不大于 30cm,方法为夯夯叠加;采用振动压实机时每层虚铺厚度为 30cm,夯压的重叠宽度为夯机底宽度的 1/3,台阶水平宽度为 50cm。由监理工程师层层验收,不合格的要返工或补压,直至合格为止。 (15)、现场配置质控、试验人员检验,工地试验室设土方回填试验小组及时试验,将试验单层层报监理抽查验收,合格后在报验单上签字确认,未经抽验,不得进行下层回填。在每层回填土夯实后,必须按规范规定(每 1000M2 取 3 个点检测)进行环刀取样,测定土的干密度,若达不到设计要求的干容重,应根据测验情况,进行补夯 1—2遍,试验合格后方可进行上层的铺土工作,若仍达不到要求应翻起重填。 (16)、严格控制每层填土分层厚度,用标尺控制。基坑回填 10-15 米设 1 根标尺,停车场 10Χ10 米四角设标尺。 (17)、压实排水要求: 回填前并注意天气预报,及时碾压成型,防止填土被雨水泡软 。 已填好的土如遭水浸,应把淤泥清除干净后,方能进行下一道工序。填土区应保持一定的横坡,或中间稍高两边稍低,以利排水。当天填土,应在当天压实。回填土至少要求夯实三遍,夯实均匀,不得漏夯,夯不着的用木夯夯实。 六、质量保证措施 1、回填密实度技术标准 土料的质量控制是回填压实度达标的关键。要求土料中不得含垃圾土、腐植土、有机物和淤泥等杂物,天然含水量达到设计要求。要求下层回填不合格,不得回填上层,两层或三层一次报验的,不合格层以上的回填土均应翻起重填。 (1)基底处理,必须符合设计要求或施工规范的规定。 (2)回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。 (3)回填土必须按规定分层夯压密实,取样测定压实后土的干密度,其合格率不能小于 90%;不合格干密度的最低值与设计值的差不能大于 0.08t/m,且不应集中。 2、每步工序施工完毕之后,必须经施工队自检、经质检部复检、监理工程师终检,合格后方可进入下步工序施工。 3、项目部委派专业路基施工工程师对现场进行控制,并以试验工程师检测结果为施工依据。 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 10 - 4、项目部、施工队的质检工程师应及时听取监理工程师对本项目质量工作的意见,特别对监理工程师提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进行落实。 5、在每步工序施工过程中,项目部现场技术人员须向班组交底,并全程指导。 6、因在雨季内施工,在台背回填施工期内,做好回填区域排水工作。 7、严格控制每层松铺厚度符合施工规范要求,并派专职人员现场旁站监督,确保按照分层厚度填筑和填料质量,避免因填筑厚度过厚碾压不实或过薄发生起皮现象。 8、 回填土工程表面平整度允许偏差及检验方法见表。 回填土工程允许偏差和检验方法 七、安全保证措施 1. 施工中坚决贯彻安全第一、预防为主的方针,严格执行国家、上级主管部门有关安全生产的规定。 2. 认真做好安全教育和安全交底工作,现场施工负责人,下达每项施工任务时,施工人员要专门进行有关安全方面交底,对安全工作提出具体要求。 3. 建立安全检查制度,设一名施工安全员,对现场施工安全进行监督、 检查。 4. 施工人员进入工地必须戴安全帽,穿防滑鞋,作业时不准吸烟。 5. 基坑回填前,要检查坑壁有无塌方迹象,下坑操作人员要戴安全帽。 6. 在填土夯实过程中,要随时注意边坡土的变化,对坑、沟壁有松土掉落或塌方的危险时,要采取适当的支护措施。基坑边上不得堆放重物。 项目 序号 检 查 项目 允许偏 差 (mm) 检查方法 填方、场地平整 管沟 地 面基层 人工 机械 主 控 项目 1 标高 ±30 ±50 -50 水准仪 2 分层压实系数 设计要求 按规定方法 一 般项目 1 回 填 土料 粉质粘土 取样检查或直观鉴别2 表 面 平整度 20 30 20 20 用靠尺或水准仪 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 - 11 - 7. 坑及室内回填,用车辆运土时,要对跳板、便桥进行检查,以保证交通道路畅通安全。 8. 基坑回填土时,支撑的拆除,要按回填顺序,从下而上逐步拆除,不得全部拆除后再回填,以免使边坡失稳;更换支撑时必须先装新的,再拆除旧的。 9. 夜间作业要根据需要设置照明设施在危险区域设置明显警戒标志。 10. 打夯机的使用:打夯机手把上安装按钮开关,并包绝缘材料。操作手佩戴绝缘手套,打夯时一人操作,一人跟随整理电缆线,作业时严禁夯击电缆线。打夯机电源电缆线每日使用前进行检查,防止破损漏电。不得背对着牵引打夯机。打夯机使用完毕,或班组停止作业时,切断电源后方可搬运。每日工作前要检查基坑护壁情况,一但发现异常立即停止作业,防止出现坍塌事故。 八、文明施工 1. 土方回填班组进场全体职工服从项目部安排,与项目部及现场各其他施工班组友好协作。 2. 教育进场职工遵守国家法律,遵守现场施工管理条例及各项规章制度。 3. 搞好办公室及寝室、库房清洁卫生,做到床铺及物品整齐有序。 4. 材料按规定场地整齐堆放。 5. 施工现场严禁乱扔物品。 6. 礼貌待人、文明用语。 7. 进入施工场地必须佩带安全帽,严禁穿拖鞋进入施工场地。 8. 运输车采用封闭式自卸汽车,在车辆出口处由专人清扫车辆。现场门口必须设置醒目的提示牌,以提示司机及有关人员在执行运输任务时注意防止遗洒。 9. 大门口设汽车轮胎清洗装置,自卸车先经过铁箅,除去车轮上的部分泥土,开进洗车台进行冲洗,洗车台外侧铺设草帘,用以吸收轮胎的水份,减少车轮胎泥污染路面。 10. 车辆出口设专人清扫马路、洒水,防止扬尘污染。派专人沿途巡视,发现遗洒立即组织人员清扫。 11. 车辆行进途中拐弯要慢行,防止甩土。车辆出场前由专人检查后槽帮,后槽帮关闭不严车辆的严禁出场。 12. 增强环保意识,对参加施工人员经常进行环保教育,将污染程度降到最低。 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 12 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 13 南昌城建老动物园道路及停车场工程土方回填施工方案 14 人