嘉陵区李渡大桥自开工建设以来一直备受社会各界关注,目前大桥施工进展如何?11月5日,笔者来到施工现场,了解大桥建设最新进度情况。
记者在大桥施工现场看到,100多名工人奋战在各个作业点。李渡岸工人们正在进行引桥T梁安装,只见架桥机将30米长的T梁吊起,缓缓向前移动,最终稳稳地放在桥梁架上。目前,李渡岸引桥15跨桥梁已完成安装5跨,正以每月安装4跨桥梁的速度推进(如图)。春节前,李渡岸T梁安装将全部完成。
在嘉陵江边,一捆捆钢筋被起重机吊上渡船运往江中,再吊上矗立在江中的主桥桥墩。远望桥墩之上,火花四溅,工人正忙着焊接钢筋,目前主桥正在进行挂篮悬浇施工。“待主桥合龙后,再进行李渡岸对面的3跨引桥T梁安装。”现场施工负责人指着嘉陵江对岸说。
据了解,由于今年1至5月雨水天气较去年明显增多,加之今年汛期发生2次较大洪水,对李渡嘉陵江大桥主墩和路基施工进展造成较大影响,大桥前期工期较年初目标有所滞后。
“项目部通过倒排工期,増加作业人员等方式追赶工期,目前项目施工进度已按计划正常推进。下ー步我们将优化施工方案,调整施工安排,年前完成引桥所有下部结构和李渡岸引桥上部结构施工,按上报的工期计划,主桥在2020年4月份合龙,整个大桥在2020年6月按时通车。”大桥项目部工程处负责人向鹏程如是介绍。
据了解,李渡嘉陵江大桥是四川省渡口改桥的重点工程,也是南充市的市级重点工程,项目总投资1.7亿元,桥宽16米。