成都久易贸易公司开封项目部 2×135MW 电站拆除工程 2011 年 7 月第二周10 日-16 日施工进度计划表 星星星星星星星序号 工 程 内 容 期日 期一 期二 期三 四 期期五 期六 施 工负 责 施工人数 工程自检 进 度质 检 部 门审 核 备 注 一 质量监理组 胡 翔 兼 5 1 备齐翻新设备移交新疆技术资料 √ √ √ √ √ √ √ 各组长和维修人 员配合 2 各专业工程师核对翻新设备缺陷 √ √ √ √ √ √ √ 3 编制翻新设备记录表 √ √ √ √ √ √ √ 4 工器具和备品备件的申报工作 √ √ √ √ √ √ √ 5 核定维修工作量 √ √ √ √ √ √ √ 二 汽机施工组 黄顺平 7 1 2 台备用真空泵检修 √ √ √ √ √ √ √ 2 100% 2 1 台工业水泵检修 √ √ √ √ √ √ √ 5 70% 3 联系空调专业人士对冷水机组进行技术甄别 √ √ √ 1 10% 4 见机处理未维修设备 √ √ √ √ √ √ √ 三 锅炉辅机施工组 廖蜀东 23 30% 1 2#转运站设备拆除 √ √ √ √ √ √ √ 2 2#引风机壳体检修 √ √ √ √ √ √ √ 100% 3 风帽、浇注料支撑结构分解 √ √ √ √ √ √ √ 8 80% 4 引风机壳体打磨圆滑 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3 20% 5 检修剩余电动葫芦 √ 100% 四 电仪施工组 李林 16 1 拆除地下及夹层电缆桥架 √ √ √ √ √ √ √ 李林 7 30% 辅工 2 检修执行机构 √ √ √ √ √ √ √ 李建 8 450% 辅工 3 见机检修电器控制柜 √ √ √ √ √ √ √ 李林 2 五 调度室及其所属辅助施工组 熊利军 陈端泽 √ √ 陈端泽 刘义勇 1 电动葫芦及工字钢具备发运条件 √ √ √ √ √ √ √ 100% 2 清理现场已检修设备并快速翻新 √ √ √ √ √ 100% 3 对电缆桥架进行发运 √ √ √ √ √ √ √ 4 对粗碎、细碎提出吊装方案 √ √ 熊利军 本表说明 1、锅炉、汽机、电仪的翻新工作是移交涂料工作之前已验收合格的工作。2、严格按此表执行拆除任务以免影响今后的翻新工作和工程进度。3、调度室主要在对吉林电建的场地进行协调圆满完成 8 月 15 日以前钢梁发运新疆之目的。4、翻新工作要有系统的进行不得杂乱以免影响新疆收货质量。5、由于翻新工作牵涉到场地狭窄物流配合艰巨鉴定翻新标准较为困难等各种因素汽机组和锅炉组应密切与调度室及其所属辅助施工组配合并根据各种设备出厂标准主动、圆满完成翻新发运任务。6、各组应在下星期开始做每日工作计划并在每星期一前交由邹呈思处。 开封项目部技术组制 2011.07.10 成都久易贸易公司开封项目部 2×135MW 电站拆除工程 2011 年 6 月第一周5 月 30 日-6 月 5 日施工进度计划表 星星星星星星星序号 工 程 内 容 期日 期一 期二 期三 期四 期五 期六 施 工负 责 施工人数 工程自检 进 度质 检 部 门审 核 备 注 一 质量监理组 胡 翔 兼 5 1 备齐翻新设备移交新疆技术资料 √ √ √ √ √ √ √ 各组长和维修人 员配合 2 各专业工程师核对翻新设备缺陷 √ √ √ √ √ √ √ 3 编制翻新设备记录表 √ √ √ √ √ √ √ 4 工器具和备品备件的申报工作 √ √ √ √ √ √ √ 二 汽机施工组 黄顺平 7 100% 2 1#2#机内冷水系统拆除 √ √ √ √ √ √ √ 张平 3 #1,2 机高位油箱的拆除检修 √ √ √ √ √ √ √ 曾理 曾理 100% 100% 现场检修 4 #1,2 机排油烟机拆除检修 √ √ √ √ √ √ √ 现场检修 5 #1,2 机油泵、真空泵检修 √ √ √ √ √ √ √ 曾理 50% 6 现场清理并报项目部汽机辅机拆除工作基本完毕 √ 黄顺平 三 锅炉辅机施工组 廖蜀东 25 1 2#炉热风道拆除并告项目部 √ √ √ √ √ √ √ 刘庆 5 100% 2 2#炉风门膨胀节测风装置维修 √ √ √ √ √ √ √ 钟世坤 5 80% 100% 3 制作翻板阀膨胀节测风装置包装架 √ √ √ √ √ √ √ 钟世坤 4 5 一、二次风机壳体叶轮维修 √ √ √ √ √ √ √ 钟世坤 3 100% 30% 6 电除尘操作间清理检修电动葫芦 √ √ √ √ √ √ √ 廖述东 2 7 现场找储气罐运输支座 √ √ √ √ 廖述东 100% 四 电仪施工组 李林 16 1 拆除 2#锅炉控制电缆并告项目部 √ √ √ √ √ √ √ 李建 7 100% 2 拆除汽机房所属动力电缆并打包 √ √ √ √ √ √ √ 李林 40% 3 仪表检修房的清理备用 √ √ √ √ √ √ √ 谢亚力 70% 4 现场电器设备的维护检修 李林 2 五 调度室及其所属辅助施工组 熊利军 1 大部翻板阀膨胀节测风装置具备发运条件 √ √ √ √ √ 陈端泽 陈端泽 √ √ √ √ √ 陈端泽 100% 2 发电机冷水箱具备条件 100% 3 督促外包单位对设备的翻新工作速度 4 电除尘操作间具备检修条件 √ √ √ √ √ √ √ 熊利军 协调电器、锅炉 5 加紧对具备发运条件设备进行发货。 √ √ √ √ √ √ √ 熊利军 6 对吉电场地和项目部场地的协调 √ √ √ √ √ √ √ 熊利军 本表说明 1、锅炉、汽机、电仪的翻新工作是移交涂料工作之前已验收合格的工作。2、锅炉、汽机小组应将重心放在检修工作中来。3、由于翻新工作牵涉到场地狭窄物流配合艰巨鉴定翻新标准较为困难等各种因素汽机组和锅炉组应密切与调度室及其所属辅助施工组配合并根据各种设备出厂标准主动、圆满完成翻新发运任务。 开封项目部技术组制 2011.05.30 成都久易贸易公司开封项目部 2×135MW 电站拆除工程 2011 年 6 月第二周6 月 7 日-6 月 11 日施工进度计划表 星星星星星星星