技术部分 一、施工组织设计编制前言…………………………………………………………………16(1)拟投入的主要机械设备…………………………………………… ……………………17 (2)劳动力计划表…………………………………………… ………………………………18 (3)施工进度计划…………………………………… ………………………………………19 (4)施工总平面图…………………………………… ………………………………………20 (5)临时用地表…………………………………… …………………………………………21 (6)主要检测仪器表…………………………………………………… ……………………22 (7)主要材料计划…………………………………… ………………………………………23 二、项目管理机构配备情况…………………………………………………………………24 (1)项目管理机构配备情况表…………………………………… …………………………25 (2)项目经理简历表…………………………………… ……………………………………26 (3)技术负责简历表…………………………………… ……………………………………27 (4)项目管理班子配备情况辅助说明………………………………………………… ……28 (5)项目班子人员证书……………………………………………………………… ………29 三、施工设计文字说明………………………………………………………………………32 (1)工程概述……………………………………………………………… …………………32 (2)主要项目施工方案与施工方法………………………………………………… ………32 (3)净水池施工工艺………………………………………………………… ………………34 (4)主要施工方法及技术措施………………………………………………………… ……40 (5)关键部位施工质量控制与解决方案…………………………………………… ………47 (6)保证工期措施…………………………………………………………… ………………48 15 (7)工程质量控制计划…………………………………………………………… …………49 (8)雨季、夏季、夜间施工措施………………………… ……………………………51 (9)安全保证措施及目标…………………………………………………………… …53 (10) 质量保证措施…………………………………………………………… …………61 (11) 各种规章制度与责任制…………………………………………………………… 67 (12) 工程保修措施…………………………………………………………… …………80 16 一.施工组织设计编制前言 我公司收到招标文件后,组织工程技术人员踏勘现场,精心编制施 工组织设计,组建精湛的领导班子,明确工程质量工期目标,现编制施工 组织设计供审阅。 如我公司有幸中标承建,一定要按照ISO国际质量管理体系的要求, 结合我公司质量管理体系的运行,管理本工程;遵循设计,信守合同,精 心组织施工,确保本工程如期完工,争创优质工程。 1、项目管理班子的设置 我公司已充分认识到该工程为国家投资,标准高,工期紧任务重,尤 其是我公司将该工程列为重点工程,为此从项目班子,组织机构的设置 到管理办法的制定,都做了相应的布置,使进度、质量、安全、文明施 工、纳入本公司的重点管理之列,确保本工程各项工作自始自终保持受 控状态,本公司努力为施工创造良好的条件。 2、施工组织设计编制的依据 2.1本工程的图纸及相关标准; 2.2国家及省市的有关文件; 2.3招标文件和答疑书。 2.4根据国家新标准编制的《宏利公司的企业标准》;《强制性条文汇 编》;《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2003》等; 3.本工程工作目标承诺 3.1.工程质量:达到国家验收的合格标准。全面贯彻 ISO9001质量 管理体系,确保工程质量目标的实现。选派公司优秀的管理人员和具有 丰富经验的工程技术人员成立项目经理部。 3.2工期:自2012年25日开工自2012年25日交工。 日历工期 天,如拖延工期愿意接受建设单位罚款。 3.3.安全生产:确保安全生产,做到整个施工期无安全事故。 3.4.文明施工:达到省级安全文明样板工地标准。 3.5.工程保修:按招标文件要求,竣工验收后保修2年。 17 (1)拟投入的主要施工机械设备表 九三净水厂一千立方米净水池工程 机械或设备名称 型号 规格 国别产地 制造 年份 额定功 率(KW) 生产 能力 用于施工部 1999.200 中国山东1998 180 场地平整、土方外运 中国吉林2006 180 中国河北2005 7.5 10-18 沙浆、混凝土搅拌 中国富锦2005 24. 平板式震动器PZ-50 中国上海2001 3.0 回填土、晒场垫层 中国沈阳1995 8.0 回填土、晒场垫层 180面层养生、施 工用水 中国上海1982 80 路基压实 10 自制基层找平 11 18(2)劳动力计划表 九三净水厂一千立方米净水池工程 单位: 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 6月25日 7月10日 7月25日 8月10 1020 20 20 10 瓦工 注:1.投标人应按所列格式递交包括分包人在内的估计劳动力计划表。2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。 19 (3)施工总平面图 九三净水厂一千立方米净水池工程