地铁建设的进展牵动着万千咸阳人的心, 就在今年,咸阳预计将有两条地铁开通, 它们分别是 地铁1号线2期 及 机场城际13号线 , 近日,地铁1号线二期及机场城际谍照曝光 快来看看! 【西安地铁1号线二期北槐站谍照】 1号线二期将于今年内通车,自沣河森林公园至后卫寨接入1号线一期,串起西咸新区沣东新城,助力西咸一体化进程。1号线二期装修仍然延续一期风格,体现西安地铁传承一脉的装修特点,体现地铁人不随年代改变,持续为城市文脉注入持续基因的敬畏之心。 (by地铁族-西安区 ) 【西安机场城际试车谍照】 机场城际将于今年开通运营,初期从机场西出发,至北客站(北广场)换乘4号线,实现27分钟联通西安市区与咸阳机场。 (by地铁族-西安区 ) 除了这两条地铁今年预计通到咸阳, 2019年西安在建的地铁线路还有哪些呢? 还有哪条线路即将通到咸阳呢? 我们一起来看看! 目前,西安市有7个轨道交通项目正在建设中, 分别是: 机场城际铁路、1号线二期、 5号线一期、5号线二期、 6号线一期、6号线二期、9号线(临潼线) 。 接下来我们一起来了解详细介绍 地铁1号线二期 开工时间:2015年11月26日 预计通车时间: 2019年 线路全长:6.1公里 开工时间:2015年11月26日 预计通车时间: 2019年 线路全长:6.1公里 地铁1号线二期工程东起后卫寨,西至沣河森林公园,全长6.1公里,由西安市和西咸新区共同投资约37亿元建设,沿西咸大道(原世纪大道)共设张家村站、上林路站、沣东路站、森林公园4站。 站点设置: 森林公园——沣东路——上林路——世纪大道——后卫寨站,4座车站,全部为地下车站,并与一期工程贯通运营。建成后将成为连通咸阳市区与西安市区的城际地铁。 目前,地铁一号线二期工程已经实现“轨通”,“轨通”后,将大大促进后续区间风水电安装、供电等系统专业施工进度,为2019年下半年开通试运营创造有利条件。 地铁5号线(一期、二期) 计划通车时间:一期、二期 2020年 起止:一期:西安东站-和平村;二期:和平村-交大创新港 开工:2016年(二期2017年) 长度:45.11公里 车站:34座 基地:阿房宫车辆段、雁鸣湖停车场 计划通车时间:一期、二期 2020年 起止:一期:西安东站-和平村;二期:和平村-交大创新港 开工:2016年(二期2017年) 长度:45.11公里 车站:34座 基地:阿房宫车辆段、雁鸣湖停车场 地铁5号线西起交大创新港,东至西安东站,全线设站34座,其中一期(和平村-西安东站)除三殿村站外均为地下线路,二期设高架线12.21公里,地下线长约7.24公里。全线规划换乘站达11个,将为西安地铁网中增添一条东西向骨干线路。 目前,地铁5号线一期已有多座车站封顶、多个区间贯通,5号线二期进展顺利, 计划2020年5号线一、二期同期开通试运营。 机场城际 起止:北客站(北广场)—机场西 长度:29.3公里 车站:10座 站点设置:北客站(北广场)—渭河南—秦文化公园—秦汉新城—长陵—摆旗寨—艺术中心—空港新城—机场—东航站楼 基地:艺术中心车辆段 开工:2014年 预计通车时间: 2019年 起止:北客站(北广场)—机场西 长度:29.3公里 车站:10座 站点设置:北客站(北广场)—渭河南—秦文化公园—秦汉新城—长陵—摆旗寨—艺术中心—空港新城—机场—东航站楼 基地:艺术中心车辆段 开工:2014年 预计通车时间: 2019年 注: 受机场三期扩建工程项目等因素影响,西安北至机场城际铁路推迟至2019年年底全线开通运营,运营初期机场站(T5航站楼)将甩站通行。北客站(北广场)站可与地铁4号线同台换乘,摆旗寨站可与规划的地铁12号线换乘,并且13号线向东与地铁14号线贯通运营。 地下站3座: 北客站、机场、东航站楼 高架站6座: 渭河南、秦文化公园、长陵、摆旗寨、艺术中心、空港新城 地面站1座: 秦汉新城 目前,机场城际车站的土建工程已经全部完成,装修工程也完成了95%。机电工程已安装并进行单系统调试,机场城际铁路目前进入检测试验阶段,承担机场城际铁路运行的首批9列列车已全部到位,列车主色调为蓝色,被称为“天空蓝”。 地铁临潼线(9号线)一期工程 起止:纺织城站—秦汉大道站 长度:25.14公里 车站:15座 站点设置:纺织城、香王站、纺园三路、田王、洪庆、紫霞三路、紫霞一路、芷阳五路、芷阳广场、大学城、疗养院、华清池、广场路、临潼北二环、秦汉大道。