雷神山医院什么时候建成?今日具备交付条件(图片来自摄图网)
整个医疗隔离区呈鱼骨状分布,病房采用箱式板房形式,已经基本完成;医技楼为钢结构形式,吊装全部完成,屋面板安装接近尾声,3台CT提前安装就位,正在调试。医护人员生活区包含10栋建筑,7栋医护宿舍全部完工,每间房均设有独立卫生间,房内摆放三张高低床,可供6人居住;后侧新增的1栋专家楼、2栋后勤保障楼主体结构已经完成,正在进行内部装修。
截至4日晚,箱式板房病房吊装完成96.5%,路面硬化完成过半,液氯加药间、液氧站、正负压站房、污染品暂存库等配套功能用房基础完成,污水处理站设备及管道安装完成,垃圾焚烧站结构施工也已完成。1025名建设管理人员、7906名施工人员,1491台挖掘机、吊车等机械设备投入施工。
昨日接收首批患者的火神山医院则于2月2日正式修建完工,医院总建筑面积3.39万平方米,可容纳700-1000张床位。