绘制双代号网络图的基本规则
1、绘制双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系。
逻辑关系错误表示:
正确表示:
错误表示:
正确表示:
2、双代号网络图中,严禁出现循环网络
3、双代号网络图中,在节点之间严禁出现没有箭头或双箭头的连线。
4、在双代号网络图中,严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线。
5、当双代号网络图的某些结点有多条内项线或多条外项线时,在不违反“一项工作应只有唯一的一条箭线和相应的一对结点编号”的规定前提下,可使用母线法绘制。当箭线线型不同时,可在母线上引出的支线上标出。
母线表示方法
6、绘制网络图时,箭线不宜交叉,当交叉不可避免时,可用过桥法或指向法
7、双代号网络图中应只有一个起点节点;在不分期完成任务的网络图中,应只有一个终点节点;其他节点均应是中间节点
双代号时标网络计划
1、双代号网络计划是以时间坐标为尺度编制的双代号网络计划。
2、时标网络计划绘制在时标计划表上的。时标的时间单位是根据需要,在编制网络计划之前确定的,可以是天、周、月等,时间可标注在底部或顶部,时标的单位必须注明。必要时可以在顶部时标之上或底部时标之下加注日历的对应时间。时标计划表中部的刻度线宜为细线。
3、时标网络计划的工作,以实箭线表示,自由时差以波形线表示,虚工作以需箭线表示。当实箭线之后有波形线且其末端有垂直部分时,其垂直部分用实线绘制,当虚箭线有时差且末端有垂直部分时,其垂直部分用虚线绘制。
4、绘图的基本要求
(1)时间长度是以所有符号在时标表上的水平位置及其水平投影长度表示的,与其所代表的时间值相对应。
(2)节点的中心线必须对准时标的刻度线。
(3)虚工作必须以垂直虚箭线表示,有时差时加波型线表示。
(4)时标网络计划宜按最早时间编制,不宜按最迟时间编制。
(5)时标网络计划编制前,必须先绘制无时标网络计划。
5、关键线路
(1)关键线路是自始至终全部由关键工作组成的线路,关键线路上总的工作持续时间最长的线路。时标网络计划中关键线路自始至终不出现波型线的线路。可有多条
(2)关键工作是网络计划中总时差最小的工作。当计划工期等于计算工期时,这个“最小值”为0;当计划工期大于计算工期时,这个“最小值”为正;当