各位前辈好,本人是现在在人生的道路上迷茫了,认真的。 在大专毕业后,我在一个私人老板的手下工作。老板从不管事,只问什么时候拿钱,一切现场都交由总工决定。 原来我是去做实习资料员的,后来做计量的师傅怀孕了,我就过去帮她,在她生产的时期,我顶上了她的位置,负责工程的计量。老板接的工程都是定点工程,很小,简单,不复杂,基本上就是报个量,拿进度款就可以了。但是之前积累了很多小工程没有结算,现在老板拿完进度款了,就要求结算拿钱了。 总工叫我做结算,我说我只会用一用博奥,没做过结算,总工说结算很容易的,把单价做和预算一样,工程量按预算里面的报,就好了。 可是现在上报审计的结算一个个退回来,要求列计算式,还要补齐签证材料等等。 例如说有一个球场改造的工程,实际施工的时候,施工员也是新手,听着业主说的做,没有按设计的图纸施工,业主总说这个不做,然后把这个不做的钱拿去做那个,反正都是那么多钱。但是现在这些变更连工程联系函都体现不出来,审计根本不愿意受理。 类似种种,各种情况都有。现在我想请教各位前辈,各位大神,是因为我的能力不够所以无法顺利结算吗,如果换个有经验的会不会分分钟就可以结算成功了呢?另外,如果我和总工说想让她请一个会做结算的人来,他会开了我吗,迷茫啊,我是不是应该找一个专业的公司从实习做起呢,现在工作也不好找……总之是各种烦恼,晚上都睡不着…… 请求各位前辈指点迷津,解答我的问题,或者是给我一些建议!谢谢!
问题补充:其实我并不是真的问怎么结算,而是对我的现状感到迷茫,不知道是不是应该抓住这次机会学习结算(但是又怕做错,毕竟没有经验);还是结束这份工作呢,从新开始呢?
我来答收藏 专家坐席
举报
提交取消
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
提交取消
asfsdfsadfdsf
完善我的答案答题人必看《优秀回答指南》
提交取消
asfsdfsadfdsf
全部回答(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
已采纳
抓住机会,独当一面。没有什么事一开始都会的,你一直在施工现场,应该是最清楚施工过程的,据实结算就行了。有问题就跟甲方沟通好就行了
赞2追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
简单地说 首先应该依据预算中相应的工程内容进行结算,然后将变更、洽商的内容进行计算---增加或减少工程量---套取预算定额---计取相应费用--上报甲方审批---结算增加内容结算。
赞0追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
1、必须阅读施工合同了解合同约定的结算方式;
2、查看施工单位送审结算书;
3、核对甲方的认质认价单;
4、依据竣工图纸计算工程量;
5、按照合同约定的结算方式编制结算书初稿;
6、按照甲方要求对编制的结算书进行工程量核对;
7、工程量核对完成后,如果甲乙双方对核对结果没有异议,审核方就要出具审核确认单让三方确认,并出具结算审核报告。
赞0追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
按照施工流程及工艺套相应子目,工程量不算错、不漏项及掉项!
赞0追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
你是否继续在这个单位干,要看你对结算工作是否感兴趣,如果不感兴趣仅仅是为了工作而应承下来,最后还是做不好,如果有兴趣想向这方面发展,我看这也是一个好机会,毕竟是小工程,且好像以前还有预算书,对你计算工程量还是有好处的,计算工程量时要有规律,不能这儿算一下,那儿算一下,这样容易漏算,最好是按工序计算,即先做的先算,后做的后算,在计算每一个工序的工程量时,都要先看一下这个章节的定额说明、工程量计算规则及相应定额子目的工作内容。至于结算资料齐与不齐,你可向总工说明,让他们把相关手续办齐,你只能根据现有的资料进行计算。供参考。
赞1追问0
赞赏如果有帮到你,赞赏一下吧^_^ 举报
提问人
六分钟之前
回复 举报删除
正在加紧审核中,请稍后查看。正在加紧审核中,请稍后查看。您发表的内容可能包含敏感信息,未能发表,如有疑问请联系在线客服。
提交
答案暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
其他类似问题查看更多
相关搜索搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
开始预算资料施工没有
这里搜比网上搜更专业
超170万定额、图纸、软件问题
严选实战建筑专家提供答案
每日助力10万建筑人解决问题
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

提示

关闭