关于东阳市至西垣(磨水苍)公路一期工程 挡 土 墙 变 更 说 明 我部承建东阳市至西垣 (磨水苍) 公路一期工程, 在施工过程中发现 K7+430-K7+480 等 8 处挡土墙开挖至设计高程后存在地基承载力不足或原地貌与设计图纸不符等问题。 为确保路基与挡土墙整体稳定性,我部建议继续开挖直至达到设计承载力要求。对原 地貌与设计图纸不符的挡土墙,以实际测量数据为准。经业主、监理、设计、施工单 位现场勘测,我部测量员与监理现场实测得出测量数据上报后计算申报变更工程量如 下,特此说明。 附:变更挡土墙及工程量 原设计工程量(m?) 预计工程量(m?) 挡 墙 桩 号 变更工程量(m?) 原设计 预计施 变更金额 高度 工高度 (元) (m) (m) M7.5 浆砌 C20 片石 M7.5 浆砌 C20 片石 M7.5 浆砌 C20 片石 块石 砼基础 块石 砼基础 块石 砼基础 K7+430-480 右侧 7-9m K7+620-680 右侧 4-6m K7+620-680 左侧 4-6m K7+680-750 右侧 6-19m K8+000-090 右侧 5-15m K8+040-110 左侧 K8+310-340 右侧 K8+430-460 右侧 合 计 7m 5m 6m 10-17m 9-17m 8-10m 17-21m 13-17m 7-9m 6—8m 8m 1008.5 1128 1128 2054 2496.55 2190 928.6 265.75 +1045.5 +928.6 +522227 +391382 +240267 +1368.55 +265.75 +1062 2087.8 2095.45 3356.3 2268 1071 270 373.2 1026.9 3850.8 1502.4 495.2 690 4252.15 2683.6 +1268.5 +1582.8 +431.4 +225.2 +316.8 +2156.7 +1656.7 +950515 +867793 +97600 +50949 +71673 9334.5 3122.35 16635.25 8130.1 +7300.75 +5007.75 +3192406