体验馆类型 体验馆的类型按行业分来可以分为: 科技馆:以新科技为主要体验目标,为人们提供亲身感受新科技的场馆。 职业体验馆:多见于儿童行业,以社会职业为体验目标,为儿童提供职业体验机会。 diy馆:多见于产品的销售领域,包括:食品,家居,电脑。 展示馆:一般的博物馆,展览馆都属于此类型,强调精神层面的体验,不已动手为目标。 体验馆按照功能分类可以分为: 营销功能 展览功能 体验馆策划与设计 1. 前期统一规划阶段:对整个体验馆空间和投资进行统一的评估、开发价值的最大利用、功能区的划分、资源的合理规划、建筑物的再次规划、配套设施的规划、开发前景规划、国内同类型项目规划。 建造团队组成: 规划设计团队(主要负责前期总体统一发展规划、功能划分和前景分析) 策划设计团队(体验馆内部展陈内容的策划、展示内容的可持续性策划、多媒体互动展示的研发、大型多媒体秀的展示、场景的艺术布展设计、展馆招投标的咨询、布展工程的实施、系统集成实施) 商业开发运营团队(运营规划、后续运营管理) 2.招标流程:通过政府采购或政府竞争性谈判等合法招标形式进行展馆布展策划设计招标、布展施工招标、基础工程招标、监理公司招标、大型强弱电设备招标、物业管理公司和商业运营公司等标段招标。 3.设计实施阶段:体验馆整体的设计及实施;基础设施的建设(道路、水电、通信、建筑屋的外装饰);主体工程的土建或翻新工程;体验馆的内部展陈空间设计及实施;多媒体设备的安装和调试、VI导览系统的设计、大型展示设备的布局设计及安装、多媒体影像的创作、体验馆内部展陈空间的动线设计及实施、强弱电设计及实施。 4.试运行阶段:展馆基础工程、外部景观、外立面改造完成;内部展陈设备安装完毕、实物展示区展品完成安装、多媒体展示区试运行15天(以检测设备系统和电压的稳定性)、内部员工的试参观和人流导向演练、消防和应急系统的试运行等。 5.正式开馆 三.开发过程中碰到的诸多问题 1.体验馆投资经费问题 投资的明确性,有些体验馆是政府投资,有些是企业单方融资或投资,经费的多少影响到设计和实施的效果。 2.体验馆建设前期的定位问题 很多建设单位由于没有体验馆专业团队进行总体策划设计,对展馆定位不清晰,一时摸不清楚是实物展陈的传统博物馆、互动体验型的体验馆、实物展陈和多媒体演示的展示馆、大型多媒体秀的超级剧场主题馆。对体验馆的概念模糊。 所以必须要求建