一、工程结算怎么做

1、核对与编制好结算资料基础任何一个工程项目,在编制结算时都要以相关资料依为依据。因此在审核时,首先要对相关资料进行审查。从施工图纸、工程承包合同到施工全过程的动态资料都要一一核对,力求资料完整齐全,确保审核工作正常进行。工程任务完成与否要以施工图纸为依据,工程的工期、质量、建筑材料价格、奖惩等规定要以承包合同和补充合同或其他形成的协议条款作为依据,而具体施工中的动态进展,局部更改和隐蔽工程等都要有相关的资料佐证才能进入结算。
2、工程量是审核的关键工程量费用是的主体。运作中具有较大的弹性和隐蔽性。审核工程量是重点,也是难点。
3、定额单价的审核不可忽视在一般情况下,工程的定额单价都有具体规定,编制时只要参照定额单价的明细子目直接就可以套用。然而在实际操作中,定额单价套用往往出现差错,因此在审核时不能因定额单价的套用有具体的规定而掉以轻心。
4、其他费用的审核坚持合情合理其他费用,由于计算方法不同于工程量和定额单价的套用,故在审核中要根据费用的发生具体对待。

二、工程结算需要哪些资料

1、施工合同及附件、协议书。
2、补充协议(若有)。
3、中标(中选)通知书。
4、施工企业规费计取标准。
5、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表。
6、图纸会审纪要。
7、开、竣工报告及工期延期联系单。
8、竣工验收记录。
9、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗。
10、投标文件商务标及电子盘。
11、投标文件技术标。
12、承包人编制的结算书及电子盘。
13、地勘报告。
14、施工图及电子盘。
15、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸,必须建设方及监理签字认可。
16、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案(签字盖章齐全且清楚)。
17、原始地貌标高抄测记录。
18、材料、设备认证核价单。
19、设计变更单、技术核定单。
20、现场签证单等等。

三、建设工程价款结算

工程价款结算应按合同约定办理,合同未作约定或约定不明的,发、承包双方应依照下列规定与文件协商处理:
1、国家有关法律、法规和规章制度。
2、国务院建设行政主管部门、省、自治区、直辖市或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定。
3、建设项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证,以及经发、承包人认可的其他有效文件。
4、其他可依据的材料。