4、定位型钢放置 垂直沟槽方向放置两根定位型钢,规格为400400,长约2.5m,再在平行沟槽方 向放置两根定位型钢,规格为300300,长约8~20m,定位型钢必须放置固定好, 必要时用点焊进行相互连接固定;转角处H型钢采取与围护中心线成45角插入,H 型钢定位采用型钢定位卡。具体位置及尺寸视实际情况而定。 5、水泥搅拌桩内插型钢施工 1).合理确定设备的投入力量和机械的配套工具。 2).施工顺序:定位放线桩位复核桩机就位(后台制备水泥浆)第一次预搅 下沉第一次提升喷浆第二次预搅下沉第二次提升喷浆移至下一枚桩。 3).桩机就位 (1).由当班班长统一指挥,桩机就位,移动前看清上、下、左、右各方面的情 况,发现障碍物应及时清除,桩机移动结束后认真检查定位情况并及时纠正。 (2).桩机应平稳、平正,并用经纬仪垂直定位观测以确保桩机的垂直度。 (3).水泥搅拌桩桩位定位后再进行定位复核,偏差值应小于2cm。标高误差 10cm以内,垂直度偏差不大于0.5% 4).水泥搅拌桩采用一次搅拌工艺,水泥和原状土须搅拌均匀,在下沉和提升过 程中均应注入泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度,在桩底部分适当持续搅拌注 浆,做好每次成桩的原始记录。提升速度不宜过快,避免出现真空负压,孔壁塌方 现象。 5).H型钢加工及下插H型钢质量保证措施 (1).H型钢使用前,在距型钢顶端处开一个中心圆孔,中心开孔与型钢上孔对齐; (2).若所需H型钢长度不够,需进行拚焊,焊缝应均为破口满焊; (3).型钢插入水泥土部分均匀涂刷减摩剂; (4).吊机起吊H型钢,校核垂直度,必须确保垂直; (5).在沟槽定位型钢上设H型钢定位卡,型钢定位卡位置必须准确,垂直度控 制用线锤控制; (6).待水泥土搅拌桩达到一定强度后,将吊筋与沟槽定位型钢撤除; (7).若H型钢插放达不到设计标高时,则采用提升H型钢,重复下插使其插到设计标高,下插过程中始终用线锤跟踪控制H型钢垂直度。 6).报表记录 施工过程中由专人负责记录,详细记录每根桩的下沉时间、提升时间和H型钢的 下插情况。及时填写当天施工的报表记录,隔天送交监理。 6、H型钢的拔出与回收 1).H型钢涂刷减摩剂 本支护结构的H型钢在地下室结构完成且围护结构与地下室之间的缝隙回填密实 后,方可考虑拔出回收。H型钢在使用前必须均匀涂刷减摩剂,以利拔出。 (1).清除H型钢表面的污垢及铁锈。 (2).减摩剂必须用电热棒加热至完全融化,用搅棒搅时感觉厚薄均匀,才能涂 敷于H型钢上,否则涂层不均匀,易剥落。 (3).如遇雨天,型钢表面潮湿,应先用抹布擦干表面才能涂刷减摩剂,不可以 在潮湿表面上直接涂刷,否则将剥落。 (4).如H型钢在表面铁锈清除后不立即涂减摩剂,必须在以后涂刷施工前抹去 表面灰尘。 (5).H型钢表面涂上涂层后,一旦发现涂层开裂、剥落,必须将其铲除,重新涂 (6).基坑开挖时,为了有效保护好水泥搅拌桩,保证桩墙的稳定和止水性以及今后型钢能顺利拔出,要求机械挖土至离水泥搅拌桩边20cm 时,采用人工将水泥搅 拌桩上的土体小心剥离下来;严禁挖土机械任意碰撞水泥搅拌桩,挖去桩体水泥土, 露出型钢。 2).H型钢拔出后注浆 H型钢拔出后,对水泥搅拌桩内部所造成的缝隙,采取注浆措施,注浆方法采用 高压注浆,保证桩身强度和均匀性。 3).H型钢回收 待地下主体结构完成并达到设计强度后,采用专用夹具及千斤顶以圈梁为反梁, 起拔回收H型钢;起拔过程中始终用吊车吊提住顶出的H型钢,千斤顶顶至一定高度 后,用吊车将型钢拔出桩体,在指定场地堆放好,分批集中运出工地。 (1).施工顺序:凿混凝土地坪、挖沟、人工清泥起拔机就位、施加反力吊机就位起吊H型钢。 (2).在施工场地不具备条件时,待顶板混凝土强度达到设计要求后,履带吊及 挖土机能停在顶板位置作业。 (3).起拔H型钢施工机械及劳动力 设备名称 规格型号 单位 数量 挖土机 1m3 空压机1m3 履带吊35吨(4)劳动力配备用两班作业,每班6~8人,其中起重工3~5人。另外根据工程的需要可作适当调整,以满足工程进度。 三、质量控制: 1、水泥搅拌桩施工质量保证措施 1).孔位放样误差小于4cm,钻孔深度误差小于5cm,桩身垂直度按设计要求, 误差不大于0.5%桩长。施工前严格按照设计提出的搅拌桩两边尺寸外放100mm要求进 行定位放样。 2).严格控制浆液配比,做到挂牌施工,并配有专职人员负责管理浆液配置。严 格控制钻进提升及下沉速度,下沉速度不大于1m/min,提升速度不大于1.5m/min。 3).施工前对搅拌桩机进行维护保养,尽量减少施工过程中由于设备故障而造成 的质量问题。设备由专人负责操作,上岗前必须检查设备的性能,确保设备运转正 4).看桩架垂直度指示针调整桩架垂直度,并用经纬仪进行校核。5).工程实施过程中,严禁发生定位型钢移位,一旦发现挖土机在清除沟槽土时 碰撞定位型钢使其跑位,立即重新放线,严格按照设计图纸施工。 6).场地布置综合考虑各方面因素,避免设备多次搬迁、移位,减少搅拌和型钢 插入的间隔时间,型钢必须在水泥搅拌桩施工完后3小时内插入,尽量保证施工的连 2、施工冷缝处理施工过程中一旦出现冷缝则采取在冷缝处围护桩外侧补搅素桩方案,在围护桩 达到一定强度后进行补桩,以防偏钻,保证补桩效果,素桩与围护桩搭接厚度约 10cm。因处理冷缝而增加的工程量以实际施工量另计。 3、渗漏水处理 在整个基坑开挖阶段,我公司将组织工地现场小组常驻工地并备好相应设备及材 料,密切注视基坑开挖情况,一旦发现墙体有漏点,及时进行封堵。具体采用引流 管及双液注浆两种方法补漏。 1)、引流管: 在基坑渗水点插引流管,在引流管周围用速凝防水水泥砂浆封堵,待水泥砂浆 达到强度后,再将引流管打结。 2)、双液注浆: (1).水泥流量、注浆压力采用人工控制,严格控制每桶搅拌桶的水泥用量及液 面高度,用水量采取总量控制,并用比重仪随时检查水泥浆的比重。 (2).土体应充分搅拌,严格控制钻孔下沉、提升速度,使原状土充分破碎,有 利于水泥浆与土均匀拌和。 (3).浆液不能发生离析,水泥浆液应严格按预定配合比制作,为防止灰浆离析, 放浆前必须搅拌30秒再倒入存浆桶。 (4).压浆阶段输浆管道不能堵塞,不允许发生断浆现象,全桩须注浆均匀,不 得发生土浆夹心层。 (5).发生管道堵塞,应立即停泵处理。待处理结束后立即把搅拌钻具上提和下 沉1.0m后方能继续注浆,等10~20秒恢复向上提升搅拌,以防断桩发生。 4、插入H型钢质量保证措施 1).型钢到场需得到监理确认,待监理检查型钢的平整度、焊接质量,认为质量 符合施工要求后,进行下插H型钢施工。 2).型钢进场要逐根吊放,型钢底部垫枕木以减少型钢的变形,下插H型钢前要 检查型钢的平整度,确保型钢顺利下插。 3).型钢插入前必须将型钢的定位设备准确固定,并校核其水平。 4).型钢吊起后用经纬仪调整型钢的垂直度,达到垂直度要求后下插H型钢,利 用水准仪控制H型钢的顶标高,保证H型钢的插入深度。5).型钢吊起前必须重新检查表面的减摩剂涂层是否完整。 四、安全文明施工措施 工程施工前,对参与本工程施工的全体职工进行安全生产的宣传教育,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。 结合单位实际情况和本工程围护施工的特点,组织由项目负责人,公司专职安全检查员,施工队与班组兼职安全员以及工地用电负责人参加的安全生产管理网,抓 好本工程的安全工作。 工程实施前,对投入本工程施工的机电设备和施工设备进行全面的安全检查,不符合安全规定的地方立即整改完善,并在施工现场设置必要的安全标志和警告牌。 工程实施时,严格按照施工组织设计和安全生产措施的要求进行施工,操作人员必须严格遵守安全生产操作规程,特殊工种必须持证上岗,各级安全员要深入施 工现场,督促操作人员和指挥人员遵守操作规程,制止无证操作,吊运操作时必须 由专人负责指挥,型钢进场必须逐根吊放。 经常保养施工机具,保证安全装置灵敏可靠,同时搞好安全用电管理,施工现场不得乱拉电线电缆,电气设备和照明灯具具有良好的接地接零保护。 重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进行高空作业和特殊作业前,必须落实防护措施正确使用特殊防护用品,防止发生人身安全事故。 易燃易爆物品对放间距和动火点与氧气、乙炔的间距要符合规定要求,严格执行动火作业审批制度,临时设施区要按规定配足消防器材。 夜间施工区照明要健全,在现场配置二盏大灯,确保夜间施工光线充足。10.工程实施过程中,每周召开一次安全例会,检查安全生产措施的落实情况, 消除施工中存在的安全隐患,及时补充完善安全措施。 11.本工程将全面开展创建文明工地活动,施工中无管线高放;施工现场排水畅 通无积水;施工现场道路平整无坑塘;施工区域与非施工区域必须严格分离。 12.施工现场必须标有安全宣传标语和警告牌,办公室内布置争创文明工地的宣 传内容。 13.工地现场材料必须堆放整齐,现场材料由材料员统一管理。工程材料,制品构件分门别类,由条理地堆放整齐,机具设备定机定人保养,保持机容整洁,运转 正常。 14.工地上制定卫生制度,定期进行大扫除,保持生活设备整洁卫生和周围环境 卫生。 15.文明施工要求的各项资料由专人负责,做到及时准确,施工中严格按照施工 组织设计实施各道工序,工人操作要求达到标准化、规范化、制度化,做到工完料 清,场地上无积水,施工道路平整畅通,实现文明施工。 16.开沟槽挖出的土体定点堆放。由于桩体原土经充分切削为松散土,同时压入 水泥浆后经充分搅拌将置换出大量水泥浆土,流入预先挖好的沟槽中;先将水泥浆 掏挖出来,堆放在预先挖好的贮槽中,进行充分沉淀固结,达到一定干度后与沟槽 土一起定期及时分批外运处理;防止污染施工现场,严禁乱置弃土。 五、环境保护措施 1、切实贯彻环保法规,严格执行国家及地方政府颁布的有关环境保护、水土保 持的法规、方针、政策和法令,结合设计文件和工程实际,及时提出有关环保措施 工作面平整、无积水。 2、废弃物及时运至经环保部门指定的位置进行处理。 3、采用有效措施,消除施工污染,施工和生活废水采用沉淀池等方式处理,清 洗集料或含有油污的废水采用集油池的方式处理,不得污染水源及耕地。施工地点 要防治噪音污染。施工便道经常洒水,防止扬尘。 4、强化环保管理,健全环保管理机制,定期进行环保检查,及时处理违章事宜 并与当地的环保部门建立联系,接受社会及有关部门的监督。 5、加强环保教育,宣传有关环保政策,强化职工的环保意识,使保护环境成为 参建职工的自觉行为。 6、如发生泥浆或油料泄漏,应立即按照应急预案有关措施进行处理。 审核人 交底人