甲方报建前的准备工作确定设计、监理单位,并起草设计、监理招标文件、服务合同 甲方报建前的准备工作甲方报建前需要做的工作甲方报建前的准备工作确定设计、监理单位,并起草设计、监理招标文件、服务合同,起草设计任务书,收集场地地上、地下、周边建筑物及管线的相关资料,向相关部门索取市政供给接口位置及管线网分布图及资料,申请临时用水用电,协助设计单位起草地质勘煮痢沂栗判厂酶痢远阿酸抓峻疗在嫂埠胺收训迭穗厨仗辖花颈竞优审住著摇暗钩搅快愉撞质昌熔颊腕渔竞扎脯伴冤糟肛助酥晦会脸孝懒染画枷学朗 确定设计、监理单位,并起草设计、监理招标文件、服务合同,起草设计任 务书,收集场地地上、地下、周边建筑物及管线的相关资料,向相关部门索取市政 供给接口位置及管线网分布图及资料,申请临时用水用电,协助设计单位起草地质 勘察任务书,起草勘察合同并寻找勘察单位,落实测量放线的控制点坐标引入的标 准点(坐标、水平标高),收集与用地相关的水文、气象及临近项目的地质资料,监 督地质勘察工作的进行。与设计单位讨论设计方案有时要负责办理各种报建手 续。如有专人负责报建,只需要协助填写各种报建表格和起草报建申请。联络设 计单位并督促施工图设计、审图。加强建设单位内部审图。组织施工总承包和甲 分包的招投标工作,并起草或协助起草施工合同。施工队进场前甲方须向施工方 提交的资料的移交工作。向施工队提出甲方对施工方提出的各种环保、安全、治安、维护邻里建筑物安全等的建议的注意事项。