受沂蒙南路等市政工程影响,部分管网改造工程正在全力推进,计划10月20日完成全部施工。10月25日,热网开始冷态试运行,11月1日开始加温,11月5日开始投入各小区换热站及二网运行,11月10日达标供暖。
热源方面,按照计划10月10日开始进行2号机组切缸改造,加强组织,精心施工,确保2号机改造顺利完成,11月下旬投入运行,实现新增500万平方米供热能力目标。
目前,蓝天热力15年以上老旧小区改造已进入工程扫尾阶段,下一步将加强质量监督和工程验收,确保供暖前高标准完成改造,供暖后加强调试,及时入户回访,确保市民满意。
在新建管网施工方面,蓝天热力加强现场管理,强化质量监督,加快推进新西线主管网、百花湖支线、河东中继泵站等重点工程建设,确保按计划完成施工。