问题　1.针对施工单位在钻爆施工过程中存在的错误,写出其正确的做法。　2.为安全通过该巷道断层破碎带,可采取哪些有效措施?　3.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,冒顶事故属于哪一等级?说明理由。　4.施工单位提出工期顺延的要求是否合理?说明理由。　(三)背景资料某单位施工一胶带大巷,巷道净断面22m2,长度2500m,采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840m~860m左右将穿过一断层,断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护,钢支架间距0.5m。在巷道施工至835m时,施工单位发现巷道围岩较稳定;施工至840m时,发现巷道围岩逐渐破碎,岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护),并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时,为确保支架稳定,施工人员在柱腿底部用浮矸填平,并用拉杆将相邻钢支架连接牢固;同时,施工人员还按现场质检人员的要求,将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中,巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月,当班班长发现833m~843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重,于是立即安排一名工人留下进行处理,其余人员撤离该巷道,安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中,发生冒顶事故,造成该工人死亡的安全事故。