2020年一级建造师《项目管理》易错试题及答案
1、某建设工程项目施工前,业主方制定了工程款支付审批程序:施工方申报→监理方审→业主项目负责人审核→业主分管副经理审批→支付。该程序属于( )。
A. 成本控制工作流程
B. 投资控制工作流程
C. 信息处理工作流程
D. 物资采购工作流程
【参考答案】B
知识点: 第1章>第3节>工作流程组织在项目管理中的应用(理解)
正确率40%
参考解析:工作流程组织包括:①管理工作流程组织,如投资控制、进度控制、合同管理、 付款和设计变更等流程;②信息处理工作流程组织,如与生成月度进度报告有关的数据处理流程;③物资流程组织,如钢结构深化设计工作流程,弱电工程物资采购工作流程,外立面施工工作流程等。在本题的题干中描述的工程款支付审批程序,属于费用控制程序,而对于业主方费用控制是投资控制,属于非成本控制。故本题选B。
2、下列工作中,属于项目实施阶段经济策划的是( )。
A. 项目成本报表
B. 项目效益分析
C. 项目建设成本分析
D. 融资方案的深化分析
【参考答案】D
知识点: 第1章>第4节>项目实施阶段策划的工作内容(了解)
试题难度: 本题共被作答1713次 正确率41%
参考解析: 建设工程项目策划。项目实施的经济策划其主要工作内容包括: (1)资金需求量计划。(2)融资方案的深化分析。
3、施工总承包模式下,投标报价的基础为( )。
A. 企业定额
B. 预算定额
C. 工程量清单
D. 施工图设计
【参考答案】D
知识点: 第1章>第5节>施工任务委托的模式(掌握)
正确率34%
参考解析:施工总承包模式下投资控制方面有如下特点:
(1)一般以施工图设计为投标报价的基础,投标人的投标报价较有依据。
(2)在开工前就有较明确的合同价,有利于业主的总投资控制。
(3)若在施工过程中发生设计变更,可能会引发索赔。
4、 项目管理实施规划的编制依据,不包括( )。
A. 项目管理规划大纲
B. 技术经济指标
C. 工程情况与特点
D. 有价值的历史数据
【参考答案】B
知识点: 第1章>第6节>项目管理