行 业内有一句俗话:干到好、不如算的好、算的好不如对的好,也是极其富有道理的, 对于预算这项工作,它是一项技术性、政策性、专业性、综合性很强的一项工作,同一个 项目,不同的预算员所结算出的价格是不一样的,这就决定了结算工作的重要性和不唯一 性,企业的最终利润就此一锤定音,那么就决定了竣工结算工作的重中之重,怎么能达到 这种效果,要求预算员必须了解实际施工工序及工艺,施工方案,要具备良好的专业知识 及业务沟通能力,灵活应对,合理把控。 对内与劳务班组的对接,工作一般是进行劳务工程量的分析及劳务结算对审,其对工 程量的精准度相对的高些,必须图纸与实际施工情况相结合,算出相对准确的工程量才能 让劳务班组信服,施工过程中就一直在填写更新劳务分项工程量结算对审表及结算对审后 合价表,最后来对接审核才不致手忙脚乱。 在一个工程做完后,自己内部来个大审计。大审计的具体工作简要来说就是对比分析。 分为两部分:一、目标(开工前确定的目标)与实际成本;二、实际成本与结算。最终确 定利润分配。总结在施工管理中的得失,一些有参考价值的数据。 综上所述: 从预算的角度分析,在各个阶段预算员必须做的一些基本工作内容,那 么这些工作内容做好了,对于我们施工企业来讲是有着极大的促进和推动作用,才真正体 现了预算员在施工单位的价值。 感谢您的阅读,祝您生活愉快。