异节奏,等节奏:用公式T=(M+N-1)*K+工艺间歇+组织间歇-提前插入
M为流水段,N为流水施工过程或专业工作队数,K为流水节拍
无节奏:用累加数列相减取大差法。
等节奏流水施工
等节奏流水也称为全等节拍流水,是最理想的组织流水方式。
2.1 基本概念
在组织流水施工时,如果各个施工过程在各个施工段上的流水节拍都彼此相等,此时流水步距也等于流水节拍。这种流水施工组织方式,称为固定节拍流水(亦称全等节拍流水或等节拍专业流水)。
2.2 基本特点
(1)所有流水节拍都彼此相等
(2)所有流水步距都彼此相等,而且等于流水节拍。
(3)每个专业工作队都能够连续作业,施工段没有间歇时间。
(4)专业工作队数目等于施工过程数目。
组织这种流水,首要的前提是使各施工段的工程量基本相等;其次,要先确定主导施工过程的流水节拍;第三,使其他施工过程的流水节拍与主导施工过程的流水节拍相等,做到这一点的办法主要是调节各专业队的人数。
2.3 房屋建筑工程等节奏流水施工
在多层建筑施工中,使施工段数与专业队数相等最为理想(即M=N/),这样可以使得专业队的工作连续,工作面也充分利用。如果M>N/,虽可使专业队的工作连续,但工作面有停歇,故效果稍差。如果M<N/,则造成专业队窝工,这是组织流水作业不能允许的。
没有技术间歇和插入时间的情况下,等节奏流水的流水步距与流水节拍在时间上相等。
工期的计算公式是:
Tp=(M+N/-1)K-∑C+∑Z (需记忆并会用)
Tp——计划工期;
M——施工段数;
N/——工作队数;
K——流水步距;
∑C——插入时间之和;
∑Z——间歇时间之和。