项目部获准的返修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图2所示:
【问题】
1.指出事件一中项目部安全管理的主要缺失,并给出正确做法。
2.列出事件一整改与复工的程序。
3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因,并给出预防措施。
4.依据图2给出返修处理步骤。(请用文字叙述)
【参考答案】
1.项目部安全管理的主要缺失:(1)管线调查不完备,现场无标识(2)未按施工方案,设专人指挥;(3)起吊前,未检查吊运环境。(4)吊运时,未试吊。
正确做法:(1)施工前,应做管线调查,制定管线保护方案(2)施工时,设专人指挥;(3)起吊前,需巡视周边环境。(4)吊运时,要先试吊。(结合背景考管线调查及吊运相关知识)
2.(1)整改程序:
①查找原因:管线调查是否完备;是否有保护方案;是否有吊运方案;
②采取措施
③责任人受到处理
④责任人和周围群众收到教育。
(2)复工程序:整改完成后,暂停施工原因消失、具备复工条件时,施工单位向监理提出复工申请,总监签署审查意见,报建设单位批准后签发工程复工令。
3.(1)桩基质量缺陷的主要成因:①桩头超灌高度不够;②混凝土浮浆太多;③孔內混凝土面测定不准。
(2)预防措施:1)桩头超灌不小于桩长的5%;2)桩顶10m内的混凝土应适当调整配合比,增大碎石含量,减少桩顶浮浆。(P274)
4.杯口开挖→造成密实度不足的桩头→浇筑混凝土垫层→安装底板下层钢筋→安装底板上层钢筋→连接桩基钢筋与底部上层钢筋桩头→施工缝处理及桩基钢筋除锈→浇筑底板及杯口混凝土。(结合背景答题)
(三)
【背景资料】
某施工单位承建一项城市污水主干管道工程,全长1000m,设计管材采用H级承插式钢筋混凝土管,管道内径d1000mm,壁厚100mm;沟槽平均开挖深度为3m,底部开挖宽度设计无要求,场地地层以硬塑粉质黏土为主,土质均匀,地下水位于槽底设计标高以下,施工期为旱季。
项目部编制的施工方案明确了下列事项:
(1)将管道的施工工序分解为:①沟槽放坡开挖;② 砌筑检查井;③下(布)管;④管道安装;⑤管道基础与垫层;⑥沟槽回填;⑦闭水试验。
施工工艺流程:①→A→③→④→②→B→C。
(2)根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确