发表于2019-04-09　100t吊车架梁专题为您提供100t吊车架梁的相关资料与视频课程,您可以下载100t吊车架梁资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。　更多内容请查看筑龙学社结构设计热点推荐。　建筑功能:工业建筑厂房高度类别:多层厂房地上层数:3层图纸深度:施工图民用建筑设计使用年限:50年结构形式:钢结构钢结构:门式刚架,桁架结构最大跨度:30m图纸张数:40张设计时间:2012内容简介　重型钢结构厂房,100T吊车(84.5×180)27.5米高建筑结构图格构式柱,图很详细　图纸包括:建筑平面图,立面图,钢柱平面布置图,柱间支撑,主刚架,制动桁架,下弦支撑,屋面檩条,屋面结构,山墙刚架,墙梁,钢柱详图,吊车梁平面,吊车梁详图,吊车梁节点详图等　共40张图纸。　立即下载　内容简介　二、工程概况　1.本桥位于芦子沟铁路专用线DK2+690处与同煤集团水泥厂外水泥路交叉,采用铁路下穿立交方式。本桥为车行桥,等外道路,设计荷载为公路Ⅱ级,桥面根据芦子沟煤矿专用线DK2+690.0处轨面设计高程1131.0m确定,桥下净空6.8m。　2.孔跨布置为1-20m预应力混凝土简支梁,桥面宽8.0m,桥面纵向坡度为3%,横坡为2%的人字坡。全桥长28.28m。　3.预制梁采用20m预应力混凝土空心板梁,桥面横向布置6片板梁。板梁高0.9m。梁体混凝土强度为C50,桥面铺装采用C40防水混凝土,桥面两侧设置防撞墙及防抛网。　三、架梁总体方案　根据现　立即下载　内容简介　四、施工方案及施工方法　(一)总体施工方案　当桥梁下部工程、箱梁预制及主桥盖梁垫石施工完成后,在线路南侧先用汽车吊架设18.75m箱梁,再在大桥局46号孔连续梁位置搭建长20m,宽16m的钢平台。借助钢平台,可以在44、45孔箱梁及钢平台上组立架桥机。架桥机采用步履式双导梁120T公铁两用架桥机,再用两辆100T汽车吊配合架桥机架设25m　箱梁。架设箱梁施工封锁时箱梁纵横湿接缝模板同时加固…………　(二)　施工顺序　首先用汽车吊架设18.75m两孔箱梁,再搭建钢平台,最后组立架桥机由南向北架设25m箱梁,架设完毕架桥机退回线路南侧,拆除架桥机和钢平台……　立即下载　资料目录　第二章　主要施工方法及施工措施　16　一、边坡预裂光面石方爆破、石渣处理的施工方法及施工措施　16　二、基础工程施工　18　1、人工挖孔桩的施工　19　2、筏板基础和基坑护壁的施工　21　3、模板工程施工　23　4、砼施工　23　三、双立杆满堂脚手架搭设(脚手架搭设高度69M)　24　1、满堂脚手架搭设基本要求　24　2、卸料平台采用悬挂式钢平台　24　3、技术、质量要求及措施　24　4、拆卸作业　27　5、人行马道搭设　27　6、安全要求和措施　27　五、锚杆、锚索施工　28　1、施工准备　28　2、锚杆、锚索施工临时平台的制作安装　28　4、锚索施工　29　5、施工安全　立即下载　浏览数:749　世界最高大楼在迪拜,中国最高大楼在武汉!　近期,央视鼎力打造的纪录片《大国重器》,讲述充满中国智慧的制造故事。把镜头对准了武汉长江主轴上的制高点,刷新武汉时空坐标的新名片——武汉绿地中心。中国速度、空中造楼机刷爆朋友圈,先看一段视频感受一下!　空中造楼机　武汉绿地中心建造过程　项目名称:武汉绿地中心　Wuhan　Greenland　Center　建筑设计:美国AS+GG建筑事务所　Adrian　Smith　+　Gordon　Gill　Architecture　结构设计:Thornton　Toma　查看详情　浏览数:2766　一、钢结构安装准备工作　在钢结构安装准备阶段,需做好以下工作:　1.编制钢结构工程的施工组织设计　其内容包括:计算钢结构构件和连接的数量;选择起重机械;确定流水程序;确定吊装方法;制定进度计划;确定劳动组织;规划钢构件堆场;确定质量标准、安全措施和特殊施工技术等。　选择起重机械是钢结构安装的关键。起重机械的型号和数量必须满足钢构件的吊装要求和工期要求;但层工业厂房面积大,宜采用自行式起重机械。对重型钢结构厂房,可选用CC2000-30t履带式起重机和Ⅱ-Ⅱ1495-100t履带式起重机等。　在确定吊装流水程序时　查看详情　资料目录　目录1、依据及说明…1　2、工程概况…1　3、质量方针、目标…4　4、施工组织工…5　5、项目质量管理…5　6、主要施工计划安排…8　7、主要施工方案…9　8、施工进度计划　28　9、资源配置计划　29　10、施工平面布置…34　11、　立即下载　资料目录　第一章　工程概况　第一节　结构工程概况　第二节　工程特点及难点　第二章　施工方案和施工工艺　第一节　施工准备工作　第二节　钢结构安装施工方案　第三章　质量保证措施　第四章　安全施工保证措施　第一节　安全管理保证体系　第二节　施工安全管理保证措施　第五章　文明施工保证措施　第六章　工期保证措施　第七章　吊装平面布置内容简介　厂房工程建筑物长216.48m,宽69.48m,建筑高度为35.87m;核电厂房柱距为12.0m,跨度为30.0m+36.0m,共19列。　核电厂房内设上下两层起重行车:30m、36m跨上层起重行车起重量为300t/80t各1台,下层起重机起　立即下载　浏览数:1212　1　施工工艺　其工艺流程如下图:　2　导墙施工　2.1　导墙设计概况　导墙是控制地下连续墙各项指标的基准,它起着支护槽口土体,承受地面荷载和稳定泥浆液面的作用。对于地质情况比较好的地方,可以直接施作导墙,对于松散层可通过地表注浆进行地基加固及防渗堵漏。　导墙翼面置于上部的杂填土上,为保证两侧导墙能紧贴地面并在地下连续墙施工前和施工中不产生内挤,吕厝站1号线、2号线导墙翼面宽度设计为0.8m、墙厚0.2m、导墙深度1.3m,导墙顶面高出地面0.1m,防止周围的散水流入槽段内,污染泥浆。导墙的净距为地下连续墙设计厚度加50mm的施工余量　查看详情　浏览数:1156　1　施工工艺　其工艺流程如下图:　2　导墙施工　2.1　导墙设计概况　导墙是控制地下连续墙各项指标的基准,它起着支护槽口土体,承受地面荷载和稳定泥浆液面的作用。对于地质情况比较好的地方,可以直接施作导墙,对于松散层可通过地表注浆进行地基加固及防渗堵漏。　导墙翼面置于上部的杂填土上,为保证两侧导墙能紧贴地面并在地下连续墙施工前和施工中不产生内挤,吕厝站1号线、2号线导墙翼面宽度设计为0.8m、墙厚0.2m、导墙深度1.3m,导墙顶面高出地面0.1m,防止周围的散水流入槽段内,污染泥浆。导墙的净距为地下连续墙设计厚度加50mm的施工余量　查看详情　资料目录　第一章　编制说明1　1.1　编制依据1　1.1.1　文件依据1　1.1.2　规范依据1　1.2　编制原则2　第二章　工程概况、重难点分析及解决措施3　2.1　项目基本情况3　2.2　建筑概况3　2.3　整体钢结构概况5　2.3.1　标准大单元钢结构概况6　2.3.2　格构柱概况9　2.3.3　挡风墙钢结构概况10　2.3.4　屋面檩条概况13　2.4　钢结构施工重难点分析及解决措施14　2.5　主材要求16　第三章　项目组织机构和施工资源配置18　3.1　项目管理组织机构及人员设置18　3.1.1　项目管理组织机构设置18　3.1.2　项目经理职责18　3.1.3　技术负责　立即下载　　通信地址:北京市海淀区甘家口185号新新商务楼　