工程名称:沈山线K387+324公铁桥 部位: 沈建施技--21 交底日期 交底人交底项目 吊车架梁 一、架梁方案,1、利用吊车架梁。 二、主要施工机具 160t 吊车1 50t吊车1 60t运梁挂车2 5t卷扬机 5t导链10 三、准备工作1、配备足够的技术工种的工人和充足的劳力。 2、制定详细的架梁岗位责任制和施工人员组织表。 3、对所有参加架梁施工的人员进行岗前培训、岗前安全教育培训, 和架梁施工工序培训。 4、架梁前对所有参加架梁施工的人员进行身体检查,符合健康标 准的人员方准上岗。 5、各种施工机具设备必须经过状态的认可,方准使用。并且每台 机械设备安排专人管理使用,作到专人专机。 6、各种材料必须准备齐全,并且保证在架梁前全部到场。 7、技术部门复测盖梁顶面三角垫块的几何尺寸,用墨线标出梁端 线、盖梁中线、支座位置。 8、安质员安排好防护人员,制定完整的安全质量保证措施,并且 准备好各种安全标牌。 9、架梁便线的铺设,将山海关侧原乡道加宽作为架梁便道,同时 作为吊车进场的道路。 10、 梁场地平整,第一孔桥下和3#桥台背后需要填筑土方,并11、架梁前对吊车能力进行力学检算,并进行试吊检验,确保 其吊、运梁安全可靠。 工程名称:沈山线K387+324