项目团队成员是项目的人力资源。
项目管理团队是项目团队的一个子集,负责项目的管理活动,如计划编制、控制和收尾。这一群组可以称为核心小组、执行小组或领导小组。对小项目,项目管理的责任可以由整个项目团队来承担或单独由项目经理承担。
七、项目沟通管理
根据项目沟通的目标确定项目沟通的各项任务;根据项目沟通的时间和频率要求安排项目沟通的任务,进一步确定保障项目沟通的资源需求和预算。项目的沟通需求是项目干系人的信息需求的总和,通常可以通过综合所需的信息内容、形式和类型以及信息价值的分析来确定项目交流计划内容。沟通就是人们分享信息、思想和情感的过程。
沟通的主旨在于互动双方建立彼此相互了解的关系,相互回应,并且期待能经由沟通的行为与过程相互接纳及达成共识。许多专家认为IT项目失败的重要原因在于沟通的失败。
(1)沟通计划编制——确定项目干系人的信息和沟通需求,哪些人是项目的干系人,他们对该项目的收益水平和影响程度如何,谁需要什么样的信息,何时需要,以及应怎样分发给他们;
(2)信息分发——以合适的方式及时向项目干系人提供所需信息;
(3)绩效报告——收集并分发有关项目绩效的信息,包括状态、进度报告和预测;
(4)项目干系人管理——对项目沟通进行管理,以满足需要者的需求并解决项目于系人之间的问题。
八、项目风险管理
信息化建设项目与其他经济活动一样带有风险。要避免和减少损失,将威胁化为机会,项目主体就必须了解和掌握项目风险的来源、性质和发生规律,进而施行有效的管理。
风险的含义可以从多种角度来考察。