等工作面 进行安装时,如果顶板条件允许,可将开切眼一次刷大到安装支架所需的宽度;如 果一次扩宽顶板不好管理,则可在安装支架时扩宽一段巷道,安装一段支架或边扩 宽巷道边安装支架。 在金属网假顶下,如果采上一分层时金属网铺设质量较好,而且顶板压力不大,开 切眼可以一次掘够宽度直接进行安装, 在假顶较难维护的条件下, 先按小断面掘进, 安装时再按需要宽度刷大。 ②支架安装:后退式安装法、前进式安装法、掩护后退式安装法; ( 4 )综采工作面验收 ①巷道工程质量验收 对工作面运输巷、回风巷、开切眼几支架组装硐室进行全面检查验收,完全合格才 进行安装,否则需返工修整,经再次验收合格后才准安装。 ②安装质量验收 综采工作面的设备质量用设备完好率来衡量: 新安装工作面的设备完好率应该达到 90% 以上。 2 .综采工作面拆除 ( 1 )拆除工作的安排 组织临时指挥机构、编制拆除计划、编制拆除计划、组织拆除人员; ( 2 )液压支架的拆除方法 ①工作面留通道的拆除方法 工作面留通道的拆除方法,即是当工作面采到停采线时将工作面采直,并达到规定 采高,然后再割 1~2 刀煤,只推输送机不移架,留出拆架通道拆除液压支架。“通 道法”准备工作量小,控顶距小,材料消耗少,比较安全可靠,所以应用较多。 拆除前的准备工作:铺网、铺板梁或钢丝绳、做拆架通道。 液压支架的拆除:工作面拆架通道做成后,随即拆除采煤机和工作面输送机,然后 即可拆除液压支架。 ②开辅助巷道的拆除方法:双头拆架法、多头拆架法; ③沿工作面煤壁掘拆除通道的方法 即在工作面前方煤壁中利用掘进机掘进拆除巷道,采用钢带锚杆支护。 3 .旋转式采煤 ( 1 )扇形采煤 ①构成三角煤的原因 由于运输巷、回风巷与工作面不成直交,致使工作面起始段或收尾段出现三角煤。 交角愈大,三角煤就愈多。 由于受地面建筑物保护煤柱限制,或受井田边界的制约,出现三角煤。 由于受落差大的断层、陷落柱或火成岩侵入等地质构造的影响,在工作面布置时出 现三角煤。 ②三角煤的种类及处理方法 V 形三角煤的处理: 直接调尾:当圆心角在 13 °以内时,无论三角煤在工作面的初采段还是末采段, 均可用直接调尾的办法采出三角煤。假如工作面长度为 150m ,圆心角为 13 °, 则三角煤的斜工作面长最大只有 154m 。则回风巷道本身就有 3~ 4m 的宽度,故可 借助此宽度作为回旋余地采出三角煤,并不增减液压支架。如出现 1m 左右的空顶 区时,可用调整超前支架的方法进行处理。 折段布巷调尾:当圆心角大于 13 °时,工作面增长段大于 4m ,无法用直接调尾 法采出此三角煤,此时可用折段布巷调尾法开采。在掘进时将工作面回风巷掘成几 段,以保持旋转过程中工作面等长。 A 形三角煤的处理: 由于工作面机头处于三角煤直角的顶点,所以采此三角煤时必须调整工作面头部, 并需保持工作面长度不变。 直接调头: 当 A 形三角煤的圆心角小于 10 °时,可用直接调头法采出三角煤。假如工作面的 长度在正常采煤时为 150m ,圆心角为 10 °,则三角煤斜工作面的最大长度为 152.5m , 此长度仅比正常开采时的工作面长度长 2.5m , 一般综采工作面运输巷的 宽度均在 4m 以上,故可利用工作面运输巷采出三角煤,无须增减支架。 当 A 形三角煤在工作面初采时, 由于工作面开切眼的长度大于正常开采时工作面长 度,故顺槽输送机要靠上帮安装,并注意使液压支架不得超越顺槽空间。当开采末 段三角煤时,则顺槽输送机要尽量靠顺槽的下帮,使液压支架位于顺槽中。 穿巷调头:当 A 形三角煤带的圆心角大于 10 °时,由于工作面的斜长大,无法利 用直接调头法采出三角煤。在开采过程中,为了保持工作面等长,则可在新穿巷里 安装输送机,达到回收三角煤的目的。 扇形采煤 ③扇形采煤 扇形采煤采煤系统:如下图所示,扇形采煤仅仅是增加了一段补风巷,以便在采三 角煤时回风。 采煤工艺:扇形大端在工作面最末一架支架处,采煤机在该处的截深是 0.6m ,而 在工作面的第一架支架处是扇形小端,采煤机在该处的截深是零。为达到采这块小 三角煤的目的,可以采用限制输送机推移量的办法。具体做法是,将工作面支架分 为若干段,每段最上部的一架支架为标准架,并在其支柱上涂以红色标记。然后计 算出每架标准架的前移量(即该处输送机的推移量),根据此推移量作几个长度不 同的限位套,装在相应支架推移千斤顶的活塞杆上,以控制各标准架的前移量。移 架时,先将标准架前移,再拉线移其余支架,保证支架、输送机前移步距合乎要求。 由于输送机的前移量已得到控制, 所以采煤机就可以沿工作面全长割去一块三角煤, 见下图所示。 支架前移量示意图 扇形采煤的技术措施: 防止支架、输送机下窜:由于输送机的机头在工作面下部,而调采过程只推进机尾 端,所以很容易造成支架和输送机的下窜。防止下窜的措施是:增设防滑千斤顶、 改变割煤和推移输送机的方式。 防止液压支架互相挤咬:保持工作面支架呈直线状态、改变移架顺序、用单体液压 支柱调架。 扇形采煤的顶板维护:铺设金属网假顶、铺设倾斜抬板、超前处理机头附近的顶板。 ( 2 )旋转 90 °采煤 ①采煤系统 在特定条件下,为增加综采工作面连续推进长度,在生产过程中走向长壁采煤法和 倾斜长壁采煤法可以互相变换,综合利用。变换的角度一般为 90 °左右,也可以 是任意角。 旋转 90 °采煤的工作面布置情况 图示为旋转 90 °采煤工作面为“ L ”形,运输顺槽和回风顺槽在工作面开采前全 部掘出,并在运输顺槽中安装可伸缩胶带输送机及刮板输送机各一台,工作面安装 液压支架、双滚筒采煤机及可弯曲刮板输送机,工作面输送机运出的煤直接注入顺 槽刮板输送机,后经胶带输送机运往采区煤仓。为保持旋转过程中工作面等长,在 旋转范围内的回风巷掘成折线。 当工作面在掘进到距旋转中心点 30m 左右时,将顺槽胶带输送机缩短 30m ,并安 装转载机一部。此转载机头部与顺槽胶带输送机机尾头部斜交搭接,而其尾部尽量 甩向工作面侧。与此同时,需将原顺槽刮板输送机向前移 2m ,并保证运出的煤能 顺利地注入新安装的转载机,为保证这一点,需将新转载机的尾部巷道起底 0.5~ 1.0m 。 当顺槽输送机缩短至极限长度( 5~6 )时,输送机机尾靠采空区侧架设木垛,并增 加输送机处的支护密度,以保证工作面继续推进时输送机处的安全。 ②采煤工艺 工作面切割方式的确定:采用短刀切割方式。 工作面短刀切割确定的原则:根据工作面长度,将工作面分成几段,分段数量最好 是偶数,这样可以保证切割顺序不变,便于掌握;保持工作面在一个循环内存在一 个弯曲段,此弯曲段的角度等于切割循环的圆心角;输送机折曲段的角度要小于工 作面输送机的允许弯曲角度。 采煤工艺:假设工作面长度为 150m ,共安装液压支架 100 架,经计算可将工作面 分为四段,每段 37.5m ( 25 架支架)。