采用何 种方法,则要根据管径大小、土层性质、管线长度及其它因素来决定。 作为预算人员,在编制或审核顶管工程预(结)算报告时,怎样才能使自己 编制或审核的预(结)算造价更确切更合理呢?通常施工图或竣工图对于有顶管 的项目标注都十分简单,一般标注:“某路段顶管长多少米,管材为„„”,这就 要求我们预算人员要了解熟悉各种顶管施工方法的适用条件,再根据定额套用合 适的子目,只有这样才能编制出合理的工程造价。 某水厂在进行出水管铺设时,就遇到了另外两条特大水管横在前面,阻挡前 进方向。由于是两根管径分别为3.2 米和2.8 米的钢筋混凝土管,用正常的挖管 沟敷设方法根本不可行,经反复研究最后决定降低标高用顶管方式穿越前面阻 挡。由于顶管管径大,顶进距离比较短,因此,采用有人工、机械或水力掘进顶 管方法比较合适。此时,作预算人中,就要根据这种方法的工作内容来编制预算 报告。 首先是工作坑土方量的计算。通常坑宽 W=D+2B+2b(B 为工作面,b 壁支撑立木),坑深可根据设计高度、基础厚度、顶管设备高度(导轨至管中心高度)而定,长度一般按3 米计算,若后背尺寸加厚,则相应加大长度尺寸,这 样土方量就计算出来了。回收坑也用同样方法计算工程量。其次,就是工作坑垫 层和基础的计量。由于现场土质很差,所以选用了碎石垫层后再铺筑钢筋混凝土 基础,根据坑的尺寸,可计算出相应子目的工程量。