填土时,沟塘坑边 坡应按设计挖出台阶,以利连接,保证土基的整体性、均匀性。 台阶采用人工进行或反铲开挖, 台阶宽度及高度等均要符合设计 要求。清淤后的底部填筑天然砂砾回填,采用振动压路机压实,压实 后的干密度应大于 1.95g/cm3。 回填填料采用自卸车运输,人工摊铺整平,机械压实。分层填筑 至标高,分层填筑厚度不宜大于 20cm。填筑时采用自卸车倾倒,推 土机整平或人工整平, 较小面积采用蛙式打夯机或气夯击实, 较大面 积采用振动压路机碾压密实。 每层填筑压实度和填筑厚度等必须符合 设计技术要求。 原地面处理 为保证基的均匀性, 对原地面须进行场地清理和原地面压实等处 理。场地清理:将施工范围内的所有植被、树木、乱石堆、杂草、树 根等予以清除;对坑穴、池塘按上节叙述进行处理;对原地面以下至 少10~ 30cm内的草皮土应予以清除,并选择专门的场地进行临时储 存(待施工后期覆盖于土面区,以便在其上植草皮),草皮土在运输 过程中,须注意保持其团粒结构,不过分打碎,使其在堆放过程中保 持天然含水量。 原地面进行压实: 场地清理之后进行原地面压实, 压实度要达到 设计要求, 压实后重测地面标高, 并将填挖断面和土方调配图提交监 理工程师核签。 压实施工严格按设计和有关技术要求进行控制, 高程 和平整度符合设计要求。 挖方段施工 开挖前先挖好截水沟,保证排水畅通。 开挖按设计横断面由上而下逐层开挖, 开挖采用推土机、 铲运机 进行就近移挖作填。 开挖土方, 设计开挖面以下土质不良时, 修改施工方案及挖方边 坡,按图纸所示及监理工程师指示的深度和范围, 采取挖除后换填好 土或其它措施进行处理。 场道开挖时经常保持有效坡度的斜面, 利于自然排水, 防止下雨 积水。当土较硬时,挖土前先将表层硬土翻松, 松土的面积不宜太大, 能配合装土、运土、填土即可。 推土时, 推土的方向和机械推土后所形成的沟槽方向, 要与地面 的水流方向一致,以利于降雨时排水。保护好样桩,防止机械和车辆 碰撞,以免发生差错。 土方填筑碾压施工 施工工艺流程见下页图。 填方施工时严格按照技术规范要求进行施工,划分作业段。 填筑碾压施工采取“四区段、八流程”施工法,四区段即填筑区 段、平整区 段、碾压区段、检查区段,八流程即施工准备测量放样、基底处 理、分层填筑、 摊铺平整、碾压压实、检查签证、整形整修。 施工