最近关于英伟达下一代显卡RTX 30系列的曝料越来越多。现在工程师Igor Wallossek曝料称,英伟达正在对RTX 30系列高端型号的设计进行评估,此前泄露的散热器方案不是最终方案,而是正在评估的两个设计之一。
最终使用哪个,要到7月中旬的设计验证测试(DVT)阶段才会做出决定。GPU芯片开发完成后,一款显卡的诞生,仍然要经历非常多的复杂步骤,至少也得三个月。
根据时间表,目前RTX 30系列新卡正处于最初的物料准备阶段,6月底到7月初开始工程验证测试(EVT),7月上旬到中旬进行设计验证测试(DVT),7月中旬或下旬得到可点亮的样卡,同时进行电磁干扰测试(EIT),然后在7月底到8月初进入生产验证测试(PVT)阶段。如果没大问题的话,一款显卡就最终定型,可以准备生产了。
8月初RTX 30系列将完成BIOS开发与设计,随即投入大规模量产,最终在9月正式发布,随后就是评测解禁、产品上市了。至于具体产品型号,现在还不好说,有可能英伟达自己都还没有拍板,正常来说首发会是RTX 3080,但也不排除会先出现RTX 3080 Ti、RTX 3090。早先就有消息称英伟达 RTX 30系列会在9月发布,现在得到了进一步验证。