一位昵称“刘祖阳dKuEhNe”的网友称:自己在美国建房,从开始设计图纸,到定稿,花了7个月时间。又过了3个月开始动工,建屋装修用了大半年时间。到搬进住人,前后长达18个月的施工周期。回顾这五味杂陈的造房过程,有苦有乐,用手机及相机记录了全程,这几天在整理照片,觉得蛮有意思滴,所以几千张图挑出100张晒出来,各位看了以后可以了解owner builder造房的大致过程。这是设计效果图。
旧房,自愿拆除。
旧房基本拆除。
土地整理完成,地皮不大,600平方米。
平整地基至水平状态,为做地基做准备。
挖70个洞做地桩,每个2米深,有60厘米直径。再灌水泥。不然以后房子会变形。用了4辆橄榄车水泥(水泥车)。
铺设下水道,两个多月过去了,因为碰到了15年不遇的雨季,停工几星期。
开始做水泥地基。
铺上朔料薄膜,钢筋。
地基完成,那个临时铁丝网围墙,花了800刀买的新的,竣工后又在ebay上卖了375刀实际支出400多刀。如果租的话18个月要1200刀。建议要自己造房的童鞋照此方法,接省800刀。
不要小看800刀,要想控制预算,只能开源节流。这个临时厕所也是用旧房拆下的材料自己钉的,有省租费一千多到,完成使命后被buildr 讨要去了。看来也挺有用的。
木工进场,钉木框架。马上要半年过去聊,圣诞新年一到就是一个多月停工!
总算框架竖立起来了,真不敢往下想什么时候能完工。
钢架进场,那公司说三天搞完,结果做了20天,不要想信各种匠人的承诺,要有心理准备,有耐心,脾气要好。不然可能你活不到完工那一刻。
安装楼面框架,为二楼木框架做准备。
安装窗和砖工进场。
开始建二楼木框架,楼板在雨水中浸泡了几星期,据说可以泡3个月,不过看着淋雨总是不爽。脚手架已经支起。
二楼框架将完成,马上要上屋顶梁架。
上屋顶梁架,借一吊车用了一天,2000刀,抢钱那。记住你如果要造房,就要把100元当10元用,慢慢的你会麻木滴。
初具雏形,再过3月就一年了。超期也没罚款。
安装屋檐雨水管,有屋顶公司承包。
上瓦片,这是造房以来最有效率的一项工程,来了十几个工人2天解决。
法式铁皮顶,加2个风帽,真的有效,我也是无意间看到一篇文章介绍屋顶加风帽可以有效降低室内温度。现在外面3