谋学网 www.mouxue.com 东财《工程进度与质量控制》在线作业三 一、单选题(共 10 道试题,共 40 分。 ) 1. 协助承包单位完善质量保证体系,包括完善计量及质量检测技术和手段等属于( ) 。 . 事前控制 . 事中控制 . 事后控制 . 全过程控制 正确答案: 2. 一般工业与民用建筑、公共建筑和构筑物的土建工程,保修期为( ) 。 . 12 个月 . 10 个月 . 8 个月 . 6 个月 正确答案: 3. ( )是全面质量管理的精髓。 . 质量第一 . 预防为主 . 用户至上 . 全面管理 正确答案: 4. ( )是质量控制的关键时期。 . 项目决策 . 项目设计 . 项目施工 . 项目竣工验收 正确答案: 5. 相关图中点的散布有规律,一般呈一曲线带,表明( ) 。 . 强正相关 . 强负相关 . 弱负相关 . 非线性相关 正确答案: 6. 在 P 循环中,阶段是指( ) 。 . 计划阶段 . 实施阶段 . 检查阶段 . 处理阶段 谋学网 www.mouxue.com 正确答案: 7. ( )是编报工程建设年度计划的依据。 . 工程项目前期工作计划 . 工程项目建设总进度计划 . 工程项目季度计划 . 工程项目后期工作计划 正确答案: 8. 全工地性的流水作业安排应以( )的单位工程为主导,组织若干条流水线,并以此带动 其他工程。 . 工程量小,工期短 . 工程量大,工期长 . 工程量小,工期长 . 工程量大,工期短 正确答案: 9. 一张因果分析图上只许有( )质量结果。 . 一个 . 两个 . 三个 . 四个 正确答案: 10. 沥青的延伸率与沥青粘结力的关系属于( ) 。 . 质量特性与影响因素的关系 . 影响因素与影响因素的关系 . 质量特性与质量特性的关系 正确答案: 东财《工程进度与质量控制》在线作业三 二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。 ) 1. 建设工程拨款和编制施工图设计文件的依据是( ) 。 . 经批准的初步设计 . 经批准的总概算 . 经批准的技术设计 . 经批准的修正概算 正确答案: 2. 影响工程项目质量的环境因素很多,下列属于工程管理环境的有( ) 。 . 质量保证体系 谋学网 www.mouxue.com . 质量检验 . 监控制度 . 质量签证制度 正确答案: 3. 物资供应计划审核的主要内容包括( ) 。 . 供应计划是否能按建设工程施工进度计划的需要及时供应材料和设备 . 物资的库存量安排是否经济合理 . 物资采购安排在时间上和数量上是否经济合理 . 由于物资供应紧张或不足而使施工进度拖延现象发生的可能性 正确答案: 4. 下列属于监理工程师在项目设计阶段质量控制的内容的有( ) 。 . 编制设计文件 . 审查设计方案,图纸和概算 . 对设计工作进行协调控制 . 组织设计文件和图纸的报批、验收、分发、保管、使用和建档工作 正确答案: 5. 工程质量事故分析与处理的主要目的是( ) 。 . 正确分析质量事故原因,创造正常施工条件 . 保证建筑物、构筑物的安全使用,减少质量事故损失 . 总结经验教训,预防质量事故重复发生 . 了解结构实际工作状况,为正确选择结构计算简图、构造设计、修订规范、规程和有关技术 措施提供依据 正确答案: 6. 下列属于监理工程师的任务的有( ) 。 . 负责适用质量标准的识别和解释 . 负责质量控制手段的介绍 . 运用现场实验室和质检部门实施质量控制 . 协调材料部门和其他有关部门的质量控制工作并组织信息交流 . 建立文件,组织日常汇报工作 正确答案: 7. 时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定,可以是( ) 。 . 年 . 季度 . 月 . 小时 正确答案: 8. 工程项目的质量不同于一般工业产品的质量,主要表现在( ) 。 . 影响因素多 . 波动性大 . 变异性 . 虚假性 . 终检局限性 正确答案: 谋学网 www.mouxue.com 9. 进度控制的组织措施主要包括( ) 。 . 建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络 . 编制进度控制工作细则 . 建立进度协调会议制度 . 建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度 正确答案: 10. 施工阶段进度控制的任务有( ) . 编制工程项目建设总进度计划 . 编制施工总进度计划,并控制其执行 . 编制单位工程施工进度计划,并控制其执行 . 编制工程年、季、月实施计划,并控制其执行 正确答案: 东财《工程进度与质量控制》在线作业三 三、判断题(共 5 道试题,共 20 分。 ) 1. 合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图,工程暂停,对合格工程的剥 离检查等导致的工程拖期,承包单位无权提出延长工期的申请。 . 错误 . 正确 正确答案: 2. 绘制管理图的时候,首先要收集数据、整理分组。 . 错误 . 正确 正确答案: 3. 组距等于相邻两组上限与下限之差。 . 错误 . 正确 正确答案: 4. 相关图中的异常点(孤点)可以直接忽略。 . 错误 . 正确 正确答案: 5. 工程质量事故的多发性有两层意思,一是有些质量事故像“常见病” 、 “多发病”一样经 常发生;二是有些同类质量事故一再重复发生。 . 错误 . 正确 谋学网 www.mouxue.com 正确答案: