针对以上现象 施工中我们将重点强调质量预控 做好以下几项工作 严格检查铝合金窗的质量保证资料 铝合金窗主要原材料及各种配件的出厂合格证和检验报告。 对该分项的施工组织设计、施工方案等严格审查 确保其选型合理、材料适当、节点构造精良、技术性能符合规范及设计要求、安装工艺科学合理。 核查技术交底是否完美、可操作性强 隐蔽工程验收记录是否真实、齐全。 在施工过程中严格检查 发现问题 立刻整改 并做好施工记录。 铝合金窗安装完毕后应进行淋水试验 确保不渗漏。 安装工艺流程图 施工要点 弹线找规矩在最高层找出门窗口边线 用大线坠将门窗口边线下引 并在每层窗口处划线标记 对个别不直的口边进行调整 窗口的水平位置以楼层 50cm水平线为准 往上 每层窗下皮若标高相同 应在同一水平线上。 墙厚方向的安装位置根据外墙大样图及窗台板的宽度 窗台板二次设计确定 确定铝合金门窗在墙厚方向的安装位置 各处墙厚度有偏差时 原则上以同一房间窗台板外露尺寸一致为准。 安装铝合金披水将披水条固定在铝合金窗上 保证安装位置正确、牢固。 防腐处理窗框两侧的防腐处理如果设计无特殊要求 粘贴塑料薄膜进行保护 固定门窗连接件选用不锈钢件。 就位和临时固定窗洞口四周均为混凝土 用射钉枪将铁脚与墙体固定 铁脚至窗脚的距离不大于180mm 铁脚间距小于600mm。 处理门窗框与墙体缝隙处理框与墙体缝隙时先填保温和密封材料 待窗和窗台板安装后将窗框四周同时填嵌 填嵌时用力不宜过大防止窗框受力后变形。 地面工程本工程楼地面做法有 地砖地面 其它还有水泥地面、活动地面、大理石地面。其施工方法见下所述。 材料要求水泥宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥 标号不应低于425 严禁混用不同品种和不同标号的水泥。砂应采用中砂或中、粗混合砂 其含泥量不得大于3 。面层水泥砂浆的配合比宜不低于1 其稠度以标准圆锥体沉入度计 不大于3 5cm 须拌合均匀 颜色一致 通常调制成以手握成团并稍见冒浆为宜。 找规矩弹基准线 地面抹灰前 应先在四周墙面弹出水平基准线 作为确定水泥砂浆面层标高的依据。水平基准线是以地坪面 00及楼层砌墙前的抄平点为依据 一般可根据现场情况弹在标高1000mm 的墙上。 根据水平基准线再将面层上皮的水平铺助基准线弹出即可做标筋。面积不大的房间 可根据水平基准线直接用长木杠抹标筋 施工中经几次复核尺寸即可。