版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
版权
项目管理专栏收录该内容
13 篇文章0 订阅
订阅专栏
目录
运用专家判断
通常由团队资深SE或者技术负责人,根据经验来做个粗略估计,通常情况下此方法估算可能偏差较大,但是量级一般比较准确。
自下而上进行汇总
工作分解之后,工作包落到具体的实施人员,由工作直接承担着进行工作量估算,然后向上汇总,最后汇总出一个项目的整体工作量。此方法通常是最准确的工作量评估,缺点是耗时可能较长。
类比估算
曾经业界或者其他团队做过一个类似的项目,比如建造一个六层楼的房子,那么可以根据类比估算,算出建造一栋类似的房子大概需要多少工作量
通过考虑估算中的不确定性和风险,可以提高持续时间估算的准确性。
最可能时间(tM):基于最可能获得的资源、最可能取得的资源生产率、对资源可用时间的现实预计,资源对其他参与者的可能依赖关系及可能发生的各种干扰等,所估算的活动持续时间,这里简写为M最乐观时间(tO):基于活动的最好情况所估算的活动持续时间,这里简写为O最悲观时间(tP):基于活动的最差情况所估算的活动持续时间,这里简写为P
期望值:Te=(P+4M+O)/6
标准差:δ=(P-O)/6
方差:δ2=[(P-O)/6]2
用三点估算计算出完成某活动的的期望值,即有50%的可能性在该工期内完成。

标准差
活动工期落在标准差
范围内的概率
-1δ~1δ

项目在期望工期内完成的概率是50%,那么
在(可能值+1个标准差)时间内完成的概率是(50%+(68.26%/2))=84.13%;
在(可能值+2个标准差)时间内完成的概率是(50%+(95.44%/2))=97.72%;
在(可能值+3个标准差)时间内完成的概率是(50%+(99.72%/2))=99.86%
案例:
某装修公司给小王装太阳能
M:最可能完成时间为5天
O:最乐观完成时间为2天
P:最悲观完成时间为8天
请问:
①平均多长时间完成装修呢?标准差是多少?工期在4天到6天完成的概率是多少?
期望:Te = (P+4M+O)/6=(8+4*5+2)/6=5
标准差:δ=(P-O)/6=(8-2)/6=1
工期在4天到6天完成的概率(刚好在正负一个标准差内):68.26%
②在3天内完成的概率是多少?
3天所对应的区域概率为:(1-95.44%)/2=2.28%
③最低保证率达到97.5%,需要工期为多少天?
(97.5%-50%)*2=95%
我们从上述结论可以知道2个标准差的概率是95.44%,那么
工期=5+2*1=8