安全旁站监管内容
附着式升降脚手架施工作业风险监管要点
六、招投标、中标、进场各阶段技术要点
投标方案的编制
投标方案的编制需主楼及裙楼结构图(梁板、柱、大样)、建筑图(平、立、剖、大样)1-2个工作日提供参数包括:机位数(估)、周长、防护面积、使用高度、起止层、提升层数、使用的附着、防护材料,项目特殊点。2-4个工作日提供投标方案含机位平面布置图、主要机位立面图、方案文件
施工方案编制及材料计算
从收到中标通知书到施工方案编制及材料计算需要15个工作日时间
确定中标后,双方技术部取得联系,总包需要提供以下资料:
①施工电梯位置CAD及是否进入架体
②塔吊位置及附臂附着具体位置CAD
③卸料平台位置CAD(数量以招标投标文件为准)
④铝模深化图CAD
⑤公司广告放置位置及广告CAD文件
⑥流水段(架体的分组)是否有特殊要求
⑦飘窗或其他上反结构是否一次成型
⑧最新建筑结构图
变更步距是否调整
方案编制过程中
①架体立面布置完成后,双方确认步距是否需要调整(若涉及走道板步数的变动,需要考虑费用的增加)
②是否有涉及图纸、塔吊、电梯等影响方案的变更需要第一时间通知
方案编制完成后
①专家论证
施工方案公司内部自审并签字盖章→提供总包方公司审核签字盖章→报监理审核签字盖章,同时电子版提供专家组,约定时间定点进行专家论证。
建质【2009】87号文“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知”附件二中提到提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程需要专家论证。
方案编制完成后
②材料计算
从材料计算完成给加工厂下单到首次进场材料生产完成需要15个工作日时间即从确定中标到进场,至少需要预留30个工作日时间。
来源:豆丁施工 欢迎关注