2021年,武汉地铁规划、建设都将迎来大爆发!
快来看看武汉地铁的最新进展吧:
7号线北延线:正式复工建设,预计明年通车!
16号线:东荆河出场线—川江池站单线隧道区间贯通!预计今年通车!
5号线:全线双线贯通!预计年底开通运营!
19号线:增设鼓架山站!预计2024年开通!
6号线二期:全线已经实现洞通、轨通!预计今年开通!
12号线:已全线开工!武汉地铁“最强环线”!
9号线:仍遥遥无期!但申报中被重点考虑!
11号线东段二期:不具备分段通车的条件!
01
7号线北延线:正式复工建设,预计明年通车!
近日,地铁7号线北延线传来最新消息,土建工程已于2月14日正式复工建设。
最新进展:截至目前,该地铁线百泰路站、汤云海站两座车站主体结构完工。巨龙大道站、腾龙大道站、横店站正进行主体结构施工。黄陂广场站、北车基地站等5个车站进行围护结构及桩基施工。7个高架区间均已开工。
盾构区间方面,百泰路站至北车基地站区间已双线贯通。百泰路站至黄陂广场站区间、汤云海站至马池站区间、巨龙大道站至汤云海站区间3个区间正在掘进。
地铁7号线北延线腾龙大道站工地
据了解,地铁7号线北延线(前川线)是武汉城市轨道交通第四期建设规划的重要线路,旨在实现黄陂前川城区与汉口中心区的快速直达。
7号线北延线工程起自黄陂广场站,终点为7号线一期工程园博园北站(不含),途经黄陂前川城区、北车基地、临空经济产业示范区、盘龙城、东西湖区。
线路全长36.47公里,其中高架段长22.6公里,地下段长12.79公里。设站11座,其中高架站5座(预留站1座),地下站6座。
通车时间:预计2022年通车试运营。
02
16号线:东荆河出场线—川江池站单线隧道区间贯通!预计今年通车!
最新进展:2月17日,武汉轨道交通16号线东荆河出场线—川江池站实现单线隧道区间贯通,这是牛年新年贯通的首个隧道区间!
武汉市轨道交通16号线(汉南线)起点调整工程起于通航产业园,沿纱帽大道高架接入周家河站(既有)。
截至目前,16号线已有11个车站主体结构封顶,地下盾构区间仅剩下4个单线区间正在“掘进”,全线铺轨长度超过30公里,部分车站已经开始装修施工。
通车时间:预计2021年通车