项目部获准的返 修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图 桩头与杯口细部做法示意图(尺寸单位:mm)问题: 1.指出事件一中项目部安全管理的主要缺失,并给出正确做法。 2.列出事件一整改与复工的程序。 3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因,并给出预防措施。 4.依据图 给出返修处理步骤。(请用文字叙述)答案: 1.答:项目部安全管理的主要缺失,是施工过程中管线吊移未设专人检 正确做法应该是:在施工过程中,必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施,以保持完好。 观测管线沉降和变形并记录,遇到异常情况,必须立即采取安全技术措 2.按监理单位要求进行整改后,自检合格后向监理或建设单位提报“工程复工报审表”,监理或建设单位复查合格后批示复工。 3.答:主要成因可能有:施工现场棍凝土配合比控制不严、搅拌时间 不够和水泥质量差;超灌量不足,导致桩顶设计标高不对。 预防措施:严格把好进场水泥的质量关,控制好施工现场混凝土配合 比,掌握好搅拌时间和混凝土的和易性。严格控制孔径,精细测定孔 底标高,仔细核算混凝土体积达到设计超灌量,最后浇筑阶段,勤测桩 顶标高,达到超灌值。 4.基坑开挖,暴露出密实度不足的桩头; 破除密实度不足的桩头 施工缝凿毛,清理干净(包括接口5cm侧壁); 清理整平基础,倒浇C15 混凝土垫层; 清理钢筋,绑扎桩头钢筋和底板钢筋。 润湿接口部位,铺水泥浆液,铺水泥砂浆。 浇筑混凝土、振捣密实、养护 案例三 背景资料 某施工单位承建一项城市污水主干管道工程,全长 1000m。