发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间 承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的 按照第16 1款〔发包人违约〕约定办理。承包人采购的材料和工程设备应保证产品质量合格 承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的 应符合相关质量标准 并向监理人提交材料的样本以及有关资料 并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时 承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场 并重新采购符合要求的材料、工程设备 由此增加的费用和 延误的工期由承包人承担。