埋件虽然占幕墙投资的比例不大,但作用至关重要,它是幕墙构件存在的根基,是与主体结构连接的桥梁,是工程安全的关键,它在整个幕墙工程环节中节点性很强,由于'缺少经验'、'设计滞后'、'审核不力'等各种原因,常常会出现幕墙招标滞后于主体施工招标的现象,以致于土建已经开工,幕墙设计还不明确,错过了预埋件与主体结构同步施工的关键节点,仓促委托土建按建筑设计的粗略幕墙分格预埋,又出现了埋件位置偏差过大,浪费严重的现象。有的主体已经封顶,幕墙施工才刚开始,不得不全部采用后置埋件,既成倍的增加工程造价,又出现了结构破坏、质量不稳等系列问题。
因此,把握幕墙工程节点规律,科学的选择幕墙埋件,不仅关系到建筑工程的投资造价,也关系到幕墙工程的后期施工与质量安全。
更多考试资讯和海量免费课件资料,赶紧关注专业的微信公众号:建造云
建造云
建筑综合公众号
微信号:ZGZL2016
长按关注
QQ公众号:建筑云
建筑云
专业建筑号
公众号:jianzy
长按关注
今日头条号:建筑云
扫描二维码