一般情况下,吊桥翻板需要设置在待建层下一层以下的全部走道板,如右图需要从下至上设置4道若架体需要下降,则从下至上所有走道板均要设置。
8、爬架吊点布置处设计
吊点布置说明
9、卸料平台处设计
卸料平台本工程1#、2#公寓楼每栋楼设置一个自爬下撑式卸料平台,位置如右图所示。额定荷载1500kg,为确保施工安全,限定使用荷载不大于800kg。由于架体均从2层开始组装,故卸料平台需要从第3层开始使用。
卸料平台一般位于架体最下步走道板位置,开始使用位置一般较架体使用位置高上一层,例如架体从4层楼面开始组装使用,则卸料平台需要在5层才能开始使用。料台左右两侧面需要使用800mm网片进行封闭。卸料平台的提升及附墙与架体相同,可与架体分别独立提升。待架体防护至封顶,底部卸料平台随着平台上部架体的拆除而提升至顶层。
卸料平台两侧使用800mm网片进行侧面防护。
卸料平台先于地面组装完成后经过验收合格方可吊装,吊装前务必把所有零部件连接好,并保证其成为一个刚性的整体。
10、施工电梯处设计
施工电梯(始终在下方)若施工电梯始终在架体下方,则只需注意封顶之后,电梯需要上升至顶层。
施工电梯(一个轿厢进入)若电梯设置位置在转角或者其他导致两侧跨度过大,电梯中央必须设置一个机位时,则仅能选择一侧轿厢进入架体。
施工电梯(两个轿厢进入)若电梯设置位置在较规整平直段,在满足机位跨度要求下中间不需布置机位,则可两轿厢同时进入架体。
施工电梯(断开)若架体既要上升又要下降,则施工电梯位置架体沿轿厢两侧预留200mm后断开,并使用网片进行断开侧面的防护。
11、爬架楼梯处设计
楼梯楼梯设置需考虑:①楼梯数量:原则上一栋楼设置两个楼梯,需要增加楼梯需在招标文件体现②楼梯的每跑的设置
③楼梯与机位之间必须保留至少600mm距离,以便通过。右图楼梯两侧离机位过近,给通行造成了极大不便。
(二)爬升式脚手架的技术参数
主要技术参数表
二、爬架的组装及提升
(一)、爬升式脚手架的组装
安装流程:
将架子搭至标准层,搭设安装平台、摆放提升滑轮组件安装第一根导轨,组装第一步竖向框架和水平桁架根据施工进度安装导轨、搭设架体铺设操作层脚手板,架体外侧用密目安全网封闭安装斜拉钢丝绳、提升挂座,挂电动葫芦并预紧检查验收,进行第一次提升在提升滑轮组件下方扣搭吊篮进行升(降)循环
1、安装进度计划
安装进度计划
根椐主体外墙工程进度确定其具体吊(组)装时间,并保证折叠式升降脚手架高出施工作业面至少1.2米,组装时需要人工15人左右。
2、爬升辅助平台的搭设
辅助平台的搭设辅助平台水平度控制10-30mm,内立杆内缘离墙﹤200mm,外侧立柱离墙>1200mm,外侧搭设单排防护高度1500mm。首层走道板安装后,间隔5~6米距离分别用2根钢管上下扣紧夹住走道板,加固走道板。
案例工程1#、2#公寓楼均为2层开始组装,故在2层(1层顶板)位置搭设辅助平台
3、爬升式脚手架的组装
升降脚手架的安装走道板连接:将两片走道板外侧用连接钢板连接,内侧用螺栓对接连接在一起,然后按平面布置图的布置尺寸把走道板与建筑结构物平行摆放,并用加固扣件把走道板水平固定。
走道板之间使用三颗M16X100螺栓连接,外侧用4颗M16X80螺栓连接
安装立杆、水平桁架:按照平面布置图的布置尺寸放置竖向立杆,用M16×100六角头螺栓加垫圈、螺母与走道板连接,水平方向用水平桁架进行固定。水平桁架与立杆之间用M16X120螺栓,水平桁架与水平桁架之间用M16X100螺栓进行连接。
安装第二步走道板、网框连接件、网片:组装好所有竖向立杆后,开始组装第二步走道板,其高度见立面图,一般首两层为一个标准层高。竖向立杆每1.5m高范围安装两个网框固定件,网框固定件用M16螺栓固定,和网片使用插销连接。
安装固定导轨、导向座:先检测预埋孔位置正确后,将导向座套入导轨,将M30全螺纹螺栓连接导向座固定到建筑结构上,螺栓两端各加100x100垫片1个,螺母2个。
安装配电线路:由于电动葫芦安装在折叠式升降脚手架底部,故配电线路按实际要求可铺设在第二层脚手板下部,配电线路为加工定制的带定型插头插座的定型电缆对口插接,每一种型号规格的定型电缆有不同孔眼的插头插座,从制作上就扗绝了接错线的隐患。
智能提升系统由重力传感器、智能分机箱及由倒挂电动葫芦和上、下吊挂件、倒链装置组成,通过上吊挂件固定在建筑结构上,形成独立的提升体系,如下图所示。
智能提升系统由重力传感器、智能分机箱及由倒挂电动葫芦和上、下吊挂件、倒链装置组成,通过上吊挂件固定在建筑结构上,形成独立的提升体系,如下图所示。
附墙固定导向座(又名转轮式防坠器)简介
附墙固定导向座(转轮式防坠器)装置是一种用于高层施工升降平台、升降脚手架、升降机等高空坠落的转轮式防坠装置。高层施工升降平台缓慢提升和缓慢下降时,导轨上的防坠杆与导座上的防坠转轮啮合传动。当升降高层施工升降平台架体在升降过程中突然下坠时,转动速度突然加快,滑键的上下往复运动被破坏,防坠转轮上的外齿卡住导轨上与其啮合传动的防坠杆,防止高层施工升降平台继续坠落,从而起到防止架体坠落的作用。
(二)爬升式脚手架的提升
1、爬架提升流程
爬架提升流程
2、爬架提升注意事项
爬升式脚手架的提升注意:提升前需按“折叠式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表”的要求检查确认,并经总包、监理单位相关负责人签字盖章后方可升降;当有5级以上大风、大雾和下雨等天气时,不得进行折叠式升降脚手架的升降工作;当遭遇台风等极端恶劣天气时,需要另外采取措施(拉结、下降、拆除网片)。
3、爬架的提升每层的操作时间
爬升式脚手架的提升折叠式升降脚手架的提升以满足施工进度要求为准,每栋楼提升一层的操作时间为 1 个工作日,劳动力安排 4~6 人
三、爬升式脚手架的拆除
爬升式脚手架的拆除
主体封顶后15天拆除1、清除折叠式升降脚手架上杂物及地面障碍物。2、将折叠式升降脚手架内的所有提升装置拆除,并吊至地面分名别类的码放整齐。注意提升设备及控制设备等拆除、吊离时必须有保护措施,以免造成损坏。3、将吊装用钢丝绳(或尼龙带)钩挂牢在分组处的架体单元走道板与外立杆对接位置、导轨位置、内立杆与走道板对接位置,塔吊稍往上提将其张紧,如下图所示
4、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的水平桁架之间连接拆除
5、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板之间的螺栓拆除
6、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板边夹板的螺栓拆除,拆除时操作人员必须严格按照施工安全要求系好安全带。
7、拆除横跨吊装架体与非吊装架体之间的防护网
8、拆除附墙固定导向座与建筑结构之间的穿墙螺杆,在上下方各装一个防止固定导向座滑动的扣件。9、清理架体上所有拆下的连接固件及建筑垃圾,避免吊装时高空坠物。
10、指挥塔吊将该架体单元慢慢往上吊,待与其它走道板脱离后再吊放至地面平放。11、地面操作人员将塔吊吊环拆除,并将架体单元上四根立杆拆除,准备用到下次吊装,地面操作人员将架体单元所有走道板及封网等配件全部拆散并按类分别叠放到指定位置,以便打包运输。12、 重复以上步骤,依次将折叠式升降脚手架的单元拆除、吊离和拆散。
四、与现场其他工艺的配合
与铝模之间的配合
1、18m以下的架子(含18m)第一、二、三步走道板均为齐平楼层,即前两个步距为层高如右图,故前两层施工时,需要铝模使用马蹬或其他方法辅助施工。若再增加一步走道板,则可均为1.8m-2.0m步距,但仅为前两层增加一步走道板,材料的增加、人工的增加、重量变大后机位相应的增加,导致成本增加。