今天和大伙聊聊家里窗户什么时候购买、安装最合适。选购门窗有 3 个时间节点,新装门窗按照下面的时间来就好了:
一、选窗
我们把整个过程分成选窗、定窗和安装三个阶段,先说下选窗,也就是决定找哪家门窗店合作的时间点。
鹏哥建议你在选装修公司的时候就要开始选门窗商家了。为啥提前量要打这么多?
还不是因为家装门窗这行缺乏标准和监管,准入门槛实在是太低了,很多商家都在拼价格战,导致产品和服务品质不断刷新下线,装修小白很难选到好的商家,所以必须提前花时间做功课,货比三家。
这样才能在平面布局确定后,第一时间让几家门窗店做好方案和报价,最终要在装修进场前把最中意的那家店给挑出来。
可千万别拖到装修进场了才囫囵吞枣的做功课,急急忙忙的去选门窗店。
早点选窗户商家有两个好处:一能让你不焦虑不急躁的选到符合自己心意的产品和服务;二能让门窗老板来协助你完善装修方案。尤其是拆改和新装门窗面积很多的大 house,不同的门窗方案会影响到装修布局的。
二、定窗
当你选定窗户店后,这门窗历程就算大功告成一大半了,但你也不能掉以轻心,还要催门窗商家及时处理,早点交钱签合同把窗户下单到工厂。
还有一些窗户是要等泥工敲墙或砌墙后才能量尺寸的,为了不耽误进度,你可以让泥工先做窗户位置的墙体,一旦墙体弄好,就马上让窗户商家测量并下单掉。
所以最好在敲墙前就把窗户下单出去,最晚不能拖到墙都砌好了,窗户还没下单。
三、装窗
大概半年前,鹏哥的一位用户大半夜打电话问我,她家的门窗这几天能安装不?我挺疑惑的,这才下单没几天,家里装修出啥岔子了这么急着要窗户?她说有人从空着的窗洞翻进去把电线和网线都给偷了,这才着急着要装窗户,不然水电也不敢继续做了。
这装修倒霉事一桩接一桩,像别墅排屋、低楼层的以及便于攀爬入室的房子,还真要注意防盗,所以这类房子,鹏哥推荐安装窗户时间应该是在水电工铺电线前。
而那些不具备翻窗入室条件的房子,推荐装窗户的时间要在贴瓷砖之前。这样有两个好处,一是方便师傅处理瓷砖和窗户的收口问题;二是可以尽量避免装窗户时弄坏瓷砖;
瓷砖收口
还有那些装地暖的房子,鹏哥推荐窗户最好在地暖进场前安装。
这也是鹏哥花钱买到的教训,依然是半年前,我们给一位用户家里装很大很重的推拉门时,从木箱拆下来一根木条