计算公式为: BCWP = 已完工作量 ×预算定额。 BCWP 即为挣得值,也称挣值。 挣值法的四个评价指标:费用偏差 (Cost Variance-CV) :CV 是指检查期间 BCWP 与ACWP 之间的差异, 计算公式为 CV=BCWP-ACWP 。当CV 为负值 时表示执行效果不佳, 即实际消费费用超过预算值即超支。 反之当 CV 为正值时表示实际消 耗费用低于预算值,表示有节余或效率高。进度偏差 (Schedule Variance-SV) :SV 是指检查 日期 BCWP 与BCWS 之间的差异。其计算公式为 SV=BCWP-BCWS 。