EPC/Turkey 工程项目中,承包商承担项目的绝大多数风险,承包商对项目的实施负全部责任,业主很少介入,即承包商承担所有的设计、采购和施工责任,最后提供一个设备配备完整,可以投产运行的项目。
关于EPC中承包商的风险负担,根据99版及2017版《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》的相关规定,承包商应负责工程项目的绝大风险,比如:一般认为,(1)EPC中,承包商应负责工程的设计, 并在除合同列明雇主应负责的部分外, 对雇主要求(包括设计标准和计算)的正确性负责。承包商从雇主或其他方面收到任何数据或资料,不应解除承包商对设计和工程施工承担的职责。 (2)除专用条件另有说明外,承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料;承包商不仅接受对预见到的为顺利完成工程的所有困难和费用的全部职责;对于任何不可预见的(Unforeseeable)或未预见到的困难和费用,合同价格也不应考虑予以调整。(3)一般,承包商应负责核实和解释雇主提供的现场地形以及现场地下、水文、气候和环境条件方面的所有有关资料,除特别规定外,雇主将不对上述资料的准确性、充分性和完整性承担责任。(4)其他等等。
关于《生产设备和设计-建造合同条件》与《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》的区别,除了《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》,FIDIC还制作了《施工合同条件》(Conditions of Contract for Construction)和《生产设备和设计-建造合同条件》(Conditions of Contract for Plant and Design-Build)这两个在国际上比较常用的工程合同条件。