问题一:关于清单上未列的项目 而施工过程中又有的项目 如何写联系单给监理方

漏项、增项的项目,一般需要工程签证或以工程联系单形式出现,让甲方或监理回复,这些签证和回复待后期的结算作为依据,一般要说明工程内容、工程量、所用人材机及数量、材料品牌等这些内容,综合单价的确定为:1、投标文件上有分项工程综合单价的,参考投标文件;2、投标文件上没有分项工程综合单价的,参考相近或相似分项工程综合单价;3、投标文件无参考综合单价的,由承包人提出发包人确认后生效。

问题二:关于工程漏项问题。 10分

一般漏项都需要签订补充协议,在重新备案。让施工单位去办!一般漏项都是故意的,为了少交行政规费!

问题三:公路施工中,清单漏项的项目如何进行索赔

一、在施工工程中,如果图纸上有,但清单中没有,通常情况下的做法是:
1、看这一项与清单中其他项有没有相关,有相关就用已有的项目在结算时进行增量;
2、这一项与清单中其他项没有相关,通常进行认价;
3、认价分为材料认价、做法认价、包工包料认价,看触需认价的是哪一类;
4、有的认价由于图纸上做法或材料不明确,需要出工程洽商才行;
5、出完工程洽商,看是否需要认质(材料认价或包工包料认价),需要认质的,先认质后认价,全称为认质认价;
6、认价完就可以进行报价了,就是确认的单价乘以工程量的总价。
7、报完价,进行工程量的核对,最终确认这一项的总价。
二、最终目的是完成认价,如果无法完成认价:
1、建议在施工前发两个工作联系单,1个是说明要进行什么项目做法的施工,清单中没有,要求增加价格(即索赔),第2个是进行项目的做法,建议什么单价。如果28天内甲方未进行回复,按相关法律规定,是默认此价格。