原文作者:任易
原文链接:任易:火雷噬嗑 基建狂魔的封神战「疫」
出处:知乎/微信公众号「任易」
作者从工程管理的专业角度,复盘了整个火神山医院工程。
感谢作者优秀的劳动成果,非常细致、专业。小新在原文基础上略有改动。
建一座医院要多久?
一个问题:建造一座1000床位的医院需要多久?
在中国湖北,武汉,从一块平地上建造火神山医院,1000个床位,具备新风系统、负压系统、急救室、污水处理、食堂、水电气网,并容纳2000医护人员的住宿,需要10天。
建一座医院要几步?
这段时间大家都成了闲丰帝,热火朝天地当云监工。
不同于雷神山医院是在原有建筑基础上改扩建,火神山医院是在一块平地上拔地而起的,最能体现基建狂魔的中国速度。每一次看见火神山医院进度,就能看到光明的希望。
为什么叫火神山?我们都是炎黄子孙,初代火神是燧人氏,称为燧皇火祖,二代火神就是炎帝,而炎帝,又称为连山氏;所以,这是火神山的由来,也是希望之火。
火神山医院并不是一个简单的野战医院,不是在平整土地上搭个行军帐篷、设定手术区、护理区、病房、住宿区、食堂、排污等等就能交付的那种,
需要具备新风系统、负压系统用来维持良好的空气循环系统,具备可靠的气密性(避免交叉感染)需要X光室、CT室、检验室(血清)、手术室,ICU病房,这些都需要大型的仪器(野战医院能有ICU?)需要接诊室、氧气站、停尸房、焚烧炉、化粪池、医护通道、消毒系统、呼叫系统、吸引系统、氧气管线系统、污水处理系统、生活供应中心、水电气网等基础设施需要视频会议系统,支持院内院外会诊需要单双人病房,减少交叉感染,每个病房还需要配备氧气、呼吸机等生命支持系统,同时还需要空调、电视、卫生间和洗浴需要医护人员宿舍、食堂,具备基本的休息条件
想要10天建好一个医院,协调数千人,涵盖几十道工序,经历设计、交底、土建、设备安装、装修等阶段,这跟平时慢工出细活可不一样,多道工序必须并行才行。
Day 1 :四通一平 设计院连夜出图
四通一平是第一步,也就是水通、路通、电通、通信,以及场地平整。我们在1月24日大年三十看到上百台挖掘机热火朝天同时开挖,就是在场地平整的工作。
在进行地面平整的过程中,承担本次设计工作的中信建筑设计院也在同步开工。事实上,中信设计是在23号