空心板梁起吊过程中龙门吊及相关人员 必须听从指挥人员指挥,严格按照空心板梁编号进行起梁,最后将梁稳稳的放在运梁车上,再进行 下一片梁的起吊准备工作。 1.梁板运输。 运梁之前,先检查空心板梁是否已固定牢固,待检查确认后再进行运梁。梁板吊运过程中, 要注意起吊的平稳;在运输中构件要平衡放正,防止倾覆,并采取防止构件产生过大负弯矩的措施, 以免断裂。为了安全起见,门架移动,起吊大梁,横向就位等均需缓慢进行。 空心板梁运输过程中,牵引车和挂车的车速应慢而稳。车辆转弯、掉头应在路面平实、回转半 径满足拖挂车回转半径要求处进行。对不平路面或变坡较大的路面,应提前整修,否则不得通行。 ⑴、运输时的支撑点位置应与构件在安装时的支撑点相同,确保运输过程中构件正确受力。 ⑵、运输过程中重载行驶车速:直行≯30km/h;弯道≯10km/h。匀速行驶,不加速、换档和制动。 空载车行驶最高速度≯40km/h。 ⑶、紧固设备采用特制专用装载工具将车辆与构件联成一体。操作时缓慢操作夹紧工具,严格 按照说明文件的要求固定。 ⑷、通过交叉路口时,派专人维护交通秩序,保证车组安全、顺利地通过路口。 1.现场吊装。 1.运梁车未到达现场之前,现场提前做相应准备工作: (1)根据现场地基情况、架梁位置等因素将两台吊车安置稳定; (2)检查钢丝绳是否有损伤,各紧固螺钉是否松动及皮带松紧程度; (3)吊车手刹是否制动,吊车放下支架后,全部轮胎均需离开地面,工作半径有效高度以外 5m 内障碍物应予以清除; (4)工作前空负荷运行 5 分钟以上,检查工作机构运行是否正常,安全装置是否可靠; 2、待梁运至现场后,指挥人员指挥梁车停至指定位置,现场施工人员将吊绳固定在梁两端的吊装 孔内,并在钢丝绳拐角处做好保护,防止绳索受到磨损,产生安全隐患。两桥最大起吊高度 6~12m 左右。等准备工作一切就绪后,吊车在指挥人员的指挥下缓缓起梁,空心板梁的安装一方面受梁的 重量和形状限制,另一方面也受场地条件限制,本标段根据吊装现场情况可分为左幅和右幅两种吊 装形式。相应根据场地情况对汽车吊做相应的不同布置。 当场地条件较好时,路面较宽,吊装时又不影响交通,可以在靠近便道一侧作业,进梁和吊机 位置可以保证,空心板梁一次吊装就位。不利场地处吊装时,既要考虑吊机、运梁车停放又要考虑 交通影响,吊机不能到达最佳作业位置,因此空心板梁安装不能一次到位,吊机在吊装过程中需要 换位。即第一次吊装时,先把空心板梁暂时吊至墩上存放,然后移动其中一台吊机,再一次起吊空 心板梁正式就位,吊装作业时间相应延长。空心板梁吊起后在技术人员配合下缓缓落梁,保证梁头 的纵横向位置准确,如果定位不准,必须重新进行调整,直至达到规定要求为止。 3.梁板吊装施工步骤。 ①、吊装前在汽车吊车支腿下铺设路基板或钢板,使吊车站位处的地基承载力满足要求。两台 吊车按照图 1 所示站好位置; ②、运梁车按照箱梁的大小里程方向驶入运梁便道,做好吊装前的各种准备工作。 ③、试吊:首先两台吊车落钩,系好钢丝绳后,吊车缓慢起钩,待两车受力分别在 40t 左右时, 第一台吊车停止动作, 由另一台吊车继续缓慢起钩,待梁板端头离开梁车时,停止动作,然后第 一台吊车缓慢起钩。两端端头均离开梁车后, 两侧吊车同步缓慢起钩,当梁板起升距梁车 5-10 厘 米后,两台 汽车吊车停止起钩,停顿 3-5 分钟无异常后,吊车方能作下一步动作。 ④、梁板架设就位:两台汽车吊继续起钩,当梁板起升至距梁车面 1.0m 左右后,吊车停止动 作,待梁板平稳后,检查运梁车与梁体是否有接触,确认无接触后运梁车缓慢驶离。当梁板移送至 盖梁上方编号相应位置,两台吊车停止动作,待梁板平稳后,缓慢落钩至距盖梁上方 10-15cm 处 (保持梁板的平稳) ,待校正好垫片后,两台吊车同时缓慢落钩,桥梁就位。 ⑤、按照外边梁→中梁→中梁→内边梁的顺序把剩余梁板安装完毕,梁板吊装全部结束。 5、吊装注意事项及质量检验标准 ⑴、架梁前对墩台水平、跨距、中线、梁体在曲线上的位移量进行精确计算,根据实际放样的 线路中心线和墩台中心里程,按设计图准确地在盖梁面上放出每孔梁的纵向中心线、梁板端位置横 线及支座部轮廓线或中心十字线,在梁端位置横线上定出各片梁底部边缘的点。 ⑵、对吊车、吊具进行安全及机械性能检查。 ⑶、检查承台、立柱、盖梁等是否按设计要求施工完毕,是否达到设计和规范要求。 ⑷、支座经试验合格,技术指标符合要求,并经监理工程师验收认可。 ⑸、箱梁吊装前,检查箱梁顶板排水坡的方向,若该片箱梁排水坡方向与前述不一致时,则必 须在预制场出口处掉头。 ⑹、起吊时所使用的设备应齐全,场地清理工作完成,运输道路及吊车停站场地经过压实加固。 (7) 、梁板用平板车由制梁场用龙门吊装车,一般一车运一片,装梁时,必须等距离要求,边梁 运输根据安装位置、运输路线,确定装车方向。 (8) 、梁板落吊时轻轻下落,不得扰动橡胶支座,使板梁就位准确,就位不准或支座与梁不密实 时必须重新吊起,采取措施垫钢板,使支座位置限制在允许偏差内,不得用撬棍移动梁板。 (9) 、梁板安装时有专人指挥统一信号,起吊、横移、下放必须速度缓慢、均匀,严禁忽快忽慢 或突然制动。 交底人: 技术负责人: 交底人: 作业队负责人: 技术负责人: 施工负责人: