着平后进行,防水施工工作,做闭水实验,隔天到楼下检查有无漏水现象安装断桥窗,可在瓷砖前后视情况选择,定制预购20天左右按设计铺贴要求请瓦工师傅进场计算瓷砖材料辅料等所需,并购买好瓷砖材料,等待瓦工师傅上门施工购买门槛石大理石窗台石材料,可由瓦工或其专业人士上门施工 定制预购提前7天左右整体瓷砖铺贴完毕后,进行地面保护防止瓷砖磕碰刮花请木工师傅进场按设计需要计算材料所需,购买好材料辅料,等待木工师傅上门施工,除石膏板为吊顶,其他柜体选择性的现场制作或者定制,施工完毕好清理好现场建筑垃圾按设计需求请油漆师傅上门计算材料所需,并购买好材料辅料等待师傅上门施工保留最后一道刮底工序按设计要求,安装 橱柜 衣柜 酒柜 榻榻米 等设计柜子,定制提前20天预购安装厨卫热水器 集成吊顶无半包也可美缝后安装安装油烟机 也可预留尺寸后期安装请燃气公司上门安装天然气管道 也可后期安装,需提前申请配合水电沟通事宜,燃气表放置位置安装集成吊顶 提前预订7天左右安装阳台柜洗衣柜 提前预订7天左右安装背景墙,部分硬性定制背景为瓷砖阶段施工安装木门 定制提前20天预购安装门套窗套安装铝合金门 定制提前20天预购油漆工二次进场,刮白最后一道油漆工第三次进场,整体家居地面窗户保护,打磨喷漆,做艺术漆等其他材料就省略喷漆美缝剂安装安装淋浴房 提前预订7天左右安装浴室柜安装马桶安装花洒五金挂件安装晾衣架电工二次进场安装灯具,开关面板,排水设备安装提前购买好材料所需安装木地板 提前预订7天左右安装壁挂空调安装电视清理卫生安装窗帘成品家具进场成品家电进场细卫生保洁打的为常规半包,自己意会。