公司 LOGO 图标 XXXXXXXXX 有限公司 工程施工罚款通知单 工程名称 被罚款单位名称 被罚款原因及事项 1.人员问题,之前已经针对施工人员经常不到现场,或者人员率不足问题发出过严重警告, 但近段时间以来,施工方仍然我行我素,三天打鱼两天晒网; 2.施工态度问题,施工方负责人答复的时间点和事项,多次出现延误、迟到等情况,造成相 关工作完成时间延误。 3、施工涉及的消防方案书、所用材料清单以及相关合格证、检测证明等文件未按要求及时 提交; 4、消防施工以及工程相关收尾工作原定完成时间为 3 月10 日,至今仍未完成整体施工; 5、工程中涉及操作台的采购,因为施工方未有效跟进生产商的生产事宜,造成供货型号错 误,需要 10 天时间再重新生产,至今仍未到货安装; 鉴于以上事实及原因,经建设单位现场项目部研究决定,罚款金额为: 人民币大写:一万元 人民币小写:10000￥ XXXXXXXX XXXXXXXX 罚款单编号 下发时间 FSFK001 2016.3.20 特此通知。 1 公司 LOGO 图标 XXXXXXXXX 有限公司 整改要求 1、 要求施工方安排紧密连续施工作业,在3月30 日之前必须完成所有施工作业并提交所 有有效的消防方案书、合格证、检测证明、各模块竣工设计图等材料; 2、 端正工作态度,讲求诚信,严格安装答复时间完成相关工作,不以各种理由推脱,不能 消极怠工; 3、 尽快落实操作台生产事宜,确保在 3 月30 日之前完成到货安装; XXXXXXXXX XXXXXXXX 项目部 项目经理: (项目经理签字并加盖项目部或者公司印章) 本通知一式三份,建设单位两份,被罚款单位一份 2