【单选题】 当双代号网络计划的计算工期等于计划工期时,下列关于关键工作的说法错误的是( )。
A.关键工作的自由时差为零
B.相邻两项关键工作之间的时间间隔为零
C.关键工作的持续时间最长
D.关键工作的最早开始时间与最迟开始时间相等
查看答案解析
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的是关键工作的综合理解。当网络计划的计划工期等于计算工期时,总时差为零的工作就是关键工作。当工作的总时差为零时,其自由时差必然为零。工作的总时差等于该工作的最迟开始时间与最早开始时间之差。