摘要:庆云县住建局2020年第一季度《政府工作报告》重点任务进展情况。
一、突出动能转换,加快推进高质量发展
1、全力突破招商引资
为进一步完成招商任务,我局高度重视。坚持把此项工作列入重要工作日程,定期听取汇报,安排下步工作,督促工作人员竭尽全力,加快进度,按期完成,并进一步增强工作氛围,要求局各股室长负责人心系招商引资,常抓不懈。强化与有实力的开发企业、施工企业的沟通联系。充分发挥以商招商、亲情招商作用,主动邀请有投资意向的外商来庆实地考察投资,并加强与上级部门对接联系,积极争取政策性资金支持。
近日,天津市华威墙体保温材料有限公司负责人彭二松来庆云走访,我局招商科科长胡秀霞详细介绍了庆云县良好的营商环境及相关扶持政策,并带领彭二松董事长到经济开发区产业园进行了实地考察,望天津市华威墙体保温材料有限公司能到庆云发展投资。带动庆云县市场经济发展。彭二松董事长有意在庆云投资,正在协商考虑当中。
三、深化乡村振兴,全面提升三农工作
9、打造更美人居环境
(2)严格按德州市农村厕所无害化卫生改造工作领导小组办公室关于印发《德州市农村公共厕所建设改造工作实施方案》的通知(德厕改组办【2019】3号)及庆云县人民政府办公室印发的《庆云县农村公共厕所建设改造工作实施方案》要求,按时间节点完成建设任务。
2019年10月9日,县政府办公室印发《庆云县农村公共厕所建设改造工作实施方案》,我县计划建设农村公厕110个。其中2018年街道办已建设并投入运行公厕6个;2019年建设32个公厕,目前主体已封顶,正在进行装饰装修及设备安装;2020年建设农村公厕72个,目前已进行招投标程序。
一是加强组织保障。各相关单位积极配合,协调自然资源局配合乡镇落实土地,确保各环节有序衔接。
二是提速提效。目前在建的32个公厕已主体封顶,加快装饰装修及设备安装,定期召开调度会议。2020年计划建设的农村公厕,加快招投标,确保年底正式投入运行。
三是加强督导。加强现场巡查力度,确保工程质量。采取周调度月调度,确保按期交付使用。
按照德州市住房和城乡建设局关于印发《2020年全市住房城乡建设工作要点》的通知(德建发【2020】1号)要求,2020年上级下达改厕任务566户,其中东辛店318户,崔口镇124户,严务乡124户。
目前已将政府采购审批单报财政局进行审批,待审批后组织招标,我局筹划推进,逐步做好各个环节,确保严格按照标准完成,打造旱厕改造全市样板。
一是加强施工技术指导。加强对改厕工作的培训指导,对乡镇、村具体负责人员和施工人员进行改厕技术规范专业培训,保证管理和施工人员掌握改厕技术标准,严格按规范施工。
二是强化项目质量管理。各乡镇要建立健全农村改厕质量管理制度,增设专人负责质量巡查和技术指导监督工作。县农村改厕工作领导小组加强对乡镇的监督督导,确保各乡镇制度完善、人员配备齐全。
三是建立健全档案管理。各乡镇要明确专人负责农村厕所无害化改造工作,做好档案管理工作。
四是完善后续服务机制。目前,我县9个乡镇、街道已全部建立了改厕后续管护服务站,同时配备了19辆吸粪车。各乡镇街道充分发挥管护站作用,做到百姓需求及时解决。
为了加快补齐农村基础设施建设短板,努力让广大农民群众享受到和城里人一样舒适、温暖、便捷的生活、2020年计划气代煤改造户数为22029户,其中崔口镇计划改造户数为2779户、尚堂镇计划改造户数为4875户,常家镇计划改造户数为3779户,中丁乡计划改造户数为1184户,东辛店计划改造户数为2169户,庆云镇计划改造户数为4557户,严务乡计划改造户数为1000户,渤海路街道办计划改造户数为682户,徐园子乡计划改造户数为1004户,目前正在入户调查。
四、围绕宜居宜业,持续提升城市魅力
12.进一步健全城市功能
(1)安置区建设:2020年全县一共11个在建安置区项目,分别是职专安置区(盛世祥龙)、帽厂安置区(金茂花园)、信家安置区(诚信公馆)、解集安置区(庆投·桃源里)、前官安置区(河畔花溪一期、二期)、东周安置区(水岸花园一期、二期)、冷库林业局安置区(渤海雅苑)、东西胡岭安置区(金山名苑)、洼于安置区(碧水雅居)、新兴区安置区(大元首府、黑马牡丹华宅)、佰盛·未来城,为加快推进各安置区建设进度和解决各安置区建设过程中遇到的问题,我单位由周庆东局长、梁栋局长牵头,专门成立了安置区建设推进工作领导小组,各安置区由专人帮扶,按时调度。
每周一为调度时间,调度内容包括安置区建设进展情况,工人人数及建设过程中存在的问题,要求各安置区制定倒排工期计划,每次调度严格按工期计划要求进行督导,对于督导过程中发现的问题,发现一处解决一处,确保工期进度按计划执行。目前,职专安置区(盛世祥龙)、帽厂安置区(金茂花园)、信家安置区(诚信公馆)三个安置区已经完成竣工验收,预计2020年6月份之前达到交付使用条件,其他安置区正按计划进行施工建设。
(2)适时启动青年街、石佛大街、光明路等城区道路改造,同步规划实施雨污分流配套工程。
进展:2020年根据2020年庆云县城建计划,2020年计划实施以下道路的雨污分流工程:青年街(学苑路至渤海路)、中心街(学苑路至吴钟路)、开元大街(学苑路至吴钟路)、文化路(玉水河至石佛大街)、开元大街(清水河至洼于安置区)、石佛大街(学苑路至渤海路)六项雨污分流工程,投资概算约5500万元,共计实施雨污管道15.8千米。目前正在进行招投标手续。
(3)着力推进光明路支线、开元大街支线等路段供热管网建设,新增供热面积40万平方米。适时启动通用机场建设,进一步完善重大基础设施。
2020年计划在中心街东(学苑路——吴钟路)、开元大街东(中商昆仑——水岸花园南)、青年街西(新兴路——迎宾路)、光明路北(中心街——建设街)、商城大街西(渤海路——清水河)、中心街东(新华路——新兴路、西环路东(安康街——文化路)、安康街西延(西环路——康悦公馆)、穿越渤海路至天庆东城线(渤海路北——天庆东城)、建设街庆云广场处连接庆丰路过街管,对新增新建小区进行配套建设,对有入网需求的老旧小区及单位路由进行考察设计,目前已经开工。
六、坚持以民为本,努力建设幸福庆云
17、切实办好人民满意教育
(2)配套幼儿园建设:配套幼儿园建设是2020年建设幸福庆云的重点民生工程,根据省市下达的配套幼儿园建设任务,目前我县配套幼儿园建设任务12所,分别是阳光花园小区幼儿园、盛世祥龙小区幼儿园、迎宾名著小区幼儿园、红磡龙著小区幼儿园、祥云公馆小区幼儿园、水岸花园一期小区幼儿园、碧桂园东海天玺小区幼儿园、天庆东城名苑小区幼儿园、迪趣华府小区幼儿园、碧水雅居小区幼儿园、金山名苑小区幼儿园、佰盛·未来城小区幼儿园,为按时完成上级下达的任务,加快庆云县配套幼儿园建设进度,我单位与教育局联合成立配套幼儿园建设推进工作小组,张树胜、纪桂玲任组长,王金山、刁荣刚、范春晓、刘勇4名组员,要求各配套幼儿园建设单位制定倒排工期计划,每月23号前上报建设进度,严格按工期计划往前推进。目前,有2所幼儿园已经竣工完成,分别是阳光花园小区幼儿园和盛世祥龙小区幼儿园,其他幼儿园预计2020年8月份交付使用。