类型:学习教育
题目总量:200万+
软件评价:

下载版本

多项选择题【2020年真题】在双代号网络计划中,当计划工期等于计算工期时,关键工作的特点有()。
A.关键工作两端的节点必为关键节点
B.关键工作的总时差和自由时差均等于零
C.关键工作紧前工作必 然也是关键工作
D.关键工作只有一个紧后工作时,该紧后工作也是关键工作
E.关键工作只能在关键线路上
正确答案:A、B、D
答案解析:在双代号网络计划中,关键工作的总时差最小。当计划工期与计算工期相等时,总时差为零的工作即为关键工作,且关键工作的总时差和自由时差均等于零,故选项B正确。关键工作两端的节点必为关键节点,但两端为关键节点的工作不一定为关键工作,故选项A正确。对于关键工作而言,其可能有多个紧前工作,故其紧前工作不一定均为关键工作,故选项C错误。当关键工作仅有一个紧后工作时,该紧后工作也是关键工作,故选项D正确。关键工作可能在关键线路上,也可能在非关键线路上,故选项E错误。