最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:龙源期刊网 【摘要】随着社会主义现代化进程的加快,工程造价体制改革的进一步深化,建筑市场的日趋完善,概算与预算在工程项目建设中起到的作用越来越大,直接影响到工程造价的控制及投资项目是否能得到有效落实。但在实际中,许多企业及单位未能充分认识到概算与预算之间的差别,在进行审核时,往往容易混为一谈,导致工程项目概算与预算中出现各种问题。为此,本文在阐述工程项目概算与预算审核共同意义的基础上,分析了概算审核与预算审核之间的异同点,并重点探讨了概算审核的大致步骤,以及就如何提高我国工程项目概算审核质量,给出了一些实用性较强的建议。
【关键词】审核概算;审核预算;作用;区别
1、实施工程项目概算与预算审核的意义
(1)进行概算与预算审核,都有助于工程项目的造价控制,保障项目投资计划的顺利进行,并且投资金额被控制在合理范围内。所谓概算是在投资估算的控制下由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明,利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额、综合指标预算定额、各项费用定额或取费标准(指标)、建设地区自然、技术经济条件和设备、设备材料预算价格等资料,按照设计要求,对建设项目从筹建至竣工交付使用所需全部费用进行的预计。预算是以施工图设计文件为依据,按照规定的程序、方法和依据,