双代号网络计划的绘制规则:双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系;双代号网络图中严禁出现循环线路;双代号网络图中,在节点之间严禁出现带双向箭头的连线;双代号网络图中,严禁出现没有箭头节点或箭尾节点箭线;当双代号网络图的某些节点有多条外向剪线或多条内向剪线时,在保证一项工作有惟一的一条箭线和对应有一对节点编号前提下,允许使用母线法绘图;绘制网络图时,箭线不宜交叉,当交叉不可避免时,可用过桥法或指向法;双代号网络图只允许有一个起点节点和一个终点节点,而其他所有节点均是中间节点;绘制双代号网络图的关键:正确运用虚箭线,尽可能减少虚箭线的使用;正确反映工作之间的逻辑关系,使用关系的工作把关系表达准确,且不要漏画关系;使无关系的工作一定不要关联,必须表达时,要用虚箭线进行隔离。　　1.节点:节点是相邻两项工作之间交接的瞬间,表示前面工作结束或后面工作开始的瞬间,也称为事件。它既不占时间也不消耗资源用带圈的阿拉伯数字表示。 　　2.工作:通常用一个箭线来表示,其方向表示工作进行的方向;虚工作用虚箭线表示,既不消耗时间也不消耗资源,它主要用来表示相邻两项工作之间的逻辑关系。 　　3.线路:从起点节点开始,沿箭头方向顺序通过一系列箭线和节点,最后到达终点节点的通路叫线路。它包括关键线路和非关键线路。 　　关键线路也叫主要矛盾线,是整个网络的瓶颈环节,位于关键线路上的工作称为关键工作,这些工作的任何迟延都将推迟整个项目的完成时间,管理应以关键线路上的关键工作为管理重点,调动企业资源,以期更好、更快的完成计划任务。确定关键线路的意义就是明确了工程进度控制中的工作重点,寻找最省时间、代价最小的方法来实现既定目标。