设计管材 采用级承插式钢筋混凝土管,穿道内径 1000mm,壁厚 100mm:沟 槽平均开挖深度为 3m。底那开挖宽度设计无要求,场地地层以硬塑粉 质黏主为主,土质均匀,地下水位于槽底设计标高以下,施工期为早季 项目部编制的施工方案明确了下划事项: (1)将管道的施工工序分解为: 沟槽放坡开挖: 砌筑检查井: 管道安装:管道基础与垫层: 沟槽回填: 闭水试验: 施工エ艺流程:-A-BC. (2)根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽 底部一侧的工作面宽度为 500mm,沟槽边坡坡度为 1:0.5。 (4)根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量(不 考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响)。 (5)由于施工场地受限及环境保护要求,沟槽开挖土方必须外运,土 方外运量根据表 《土方体积换算系数表》估算。