序号参数名称知识要点表示方法双单1持续时间指一项工作从开始到完成的时间Di,−,jDi2工期计算工期根据网络计划时间参数计算而得到的工期Tc3要求工期是任务委托人所提出的指令性工期Tr4计划工期指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期Tp5最早开始时间指在其所有紧前工作全部完成后,本工作有可能开始的最早时刻ESi,−,jESi6最早完成时间指在其所有紧前工作全部完成后,本工作有可能完成的最早时刻EFi,−,jEFi7最迟完成时间在不影响整个任务按期完成的前提下,本工作必须完成的最迟时刻LFi,−,jLFi8最迟开始时间在不影响整个任务按期完成的前提下,本工作必须开始的最迟时刻LSi,−,jLSi9总时差在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间TFi,−,jTFi10自由时差在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间FFi,−,jFFi11节点的最早时间在双代号网络计划中,以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间ETi12节点的最迟时间在双代号网络计划中,以该节点为完成节点的各项工作的最迟完成时间LTj13时间间隔指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存在的差值LAGi,−,j双代号网络计划的时间参数既可以按工作计算,也可以按节点计算。