江西省某体育中心生活中心
岩土工程详细勘察方案
目录
第一章 工程概况
第二章 综合说明
2.1勘察方案编制依据与原则
2.1.1勘察方案编制依据
2.1.2勘察方案编制原则
2.2岩土工程勘察阶段及等级划分
第三章 场地工程地质条件概述
3.1 场地地形、地貌及现状
3.2 场地地基岩土及其工程特性
3.3 场地地下水及其腐蚀性
3.4 场地地震效应
3.5 拟建建构筑物基础型式及拟选持力层初步分析
第四章 勘察工作布置与勘察方法、手段
4.1 勘察工作目的
4.2 勘探孔布置
4.2.1勘探孔的平面布置
4.2.2 勘探孔深度的确定
4.3 样品采集与现场测试工作布置
4.3.1样品采集
4.3.2现场测试
4.4 主要勘察手段及相应技术要求
4.4.1 钻探
4.4.2 土样采集
4.4.3 标准贯入试验
4.4.4 重型圆锥动力触探试验
4.4.5 波速测试
4.4.6 室内岩土水试验
4.4.7工程测量
第五章 勘察报告的主要章节内容及主要图表
5.1报告的主要章节内容
5.1.1 前言
5.1.2 场地工程地质条件
5.1.3岩土分析与评价
5.1.4 结论与建议
5.2报告的主要图表
第六章 设备、人员调配与计划工期
6.1主要物质、设备调配
6.1.1拟投入本工程的主要物质、设备
6.1.2进场计划
6.2人员配备
6.3勘察进度计划安排与工期保障措施
6.3.1勘察进度计划安排
6.3.2工期保障措施
第七章 勘察成果的质量保障
7.1质量目标
7.2项目管理与质量保障
7.2.1项目质量管理体系
7.2.2工序质量管理和项目质量审查制度
7.2.3主要质量保证措施
第八章 安全生产与文明施工
8.1安全生产
8.1.1建立健全项目安全管理体制
8.1.2实施项目安全管理保证措施
8.2文明施工
第九章 与建设方、设计及施工单位配合事项