2015年6月12日,《嘉兴市轨道交通线网规划方案》正式向公众征询意见。2015年6月21日,嘉兴市门户网站停止向群众采纳线路意见。2016年至2017年,市委对嘉兴市BRT线路作出规划,初步形成现今有轨电车的线路格局,但是BRT工程现已搁置。2018年,沪嘉城际列入了长三角三年行动计划。2019年,嘉兴增加有轨电车规划以及城际轨道规划,与此同时海宁市发改局增加嘉海城际规划。2019年10月21日,嘉兴市现代有轨电车近期建设项目可研及一期工程勘察设计中标候选人公示。2019年11月,嘉兴有轨电车配套工程施工和监理开始招标。2019年12月,嘉兴市有轨电车近期建设规划(2019~2023)获浙江省发改委批复。2019年12月9日,嘉兴市现代有轨电车庆丰路市政配套改造工程施工监理中标公示表发布。2019年12月28日,嘉兴有轨电车一期工程和沪嘉城际先行工程开工。2020年2月27日,浙江省发展改革委批复嘉兴市有轨电车T1线一期(安乐路站-嘉兴南站)、T2线一期(月河北站-环城南路站)工程可研。2020年3月10日,嘉兴市有轨电车一期工程施工图审查招标公告发布。2020年3月18日,《沪嘉城际轨道沿线整体控制性规划和车站地区控制性详细规划(调整)等》项目招标公告发布。2020年3月20日,嘉兴市有轨电车一期工程(项目名称)A3304010550000687001001标段招标公告发布。2020年4月,嘉兴市有轨电车一期工程第三方测量和第三方监测招标公告发布。2020年4月10日,《沪嘉城际轨道沿线整体控制性规划和车站地区控制性详细规划(调整)等》项目中标候选人公示发布。2020年,“水乡旅游线”纳入长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划,该线经过嘉兴。2020年5月,中山路新华书店路段,有轨电车T1线第一根桩基顺利开钻,打下了第一根桩,中山路(环城河内段)环境整治提升项目市政道路工程进入全面施工阶段。2020年12月,嘉兴建成有轨电车体验馆,在体验馆中,可以亲身感受有轨电车的安全性能。12月11日下午,嘉兴市有轨电车一期工程T1线首座桥梁完成梁板架设。同月,首批28名嘉兴有轨电车学员顺利考取有轨电车专属P驾驶证,正式成为浙江省首批“持证”的有轨电车驾驶员。6月25日在嘉兴平湖召开了沪浙(嘉兴)规划圆桌会议。