施工方案是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要制订复杂的方案。 施工方案一般包括以下内容: 1、编制依据、原则 2、编制范围 3、工程概况 4、总体布置及工期安排 5、施工技术方案 6、工期保证措施 7、质量目标、保证体系及保证措施 8、安全生产目标及保证措施 9、应急救援预案 10、季节、冬季施工保证措施 11、环境保护措施 12、文明施工要求 13、与甲方、监理、设计间的协调 扩展资料:
作用
施工组织设计是对施工活动实行科学管理的重要手段。其作用是: 通过施工组织设计的编制,明确工程的施工方案、施工顺序、劳动组织措施、施工进度计划及资源需用量与供应计划,明确临时设施、材料和机具的具体位置,有效地使用施工场地,提高经济效益。 施工组织设计还具有统筹安排和协调施工中各种关系的作用。 经验证明,如果一个工程施工组织设计能反映客观实际,符合国家政策和合同规定的要求,符合施工工艺规律,并能认真地贯彻执行,那么施工就可以有条不紊地进行,就能较好发挥投资效益。 参考资料来源:百度百科—施工组织设计