模板拆除后外露拉片割除 断头点刷防锈漆 并用防水砂浆抹平。 模板安装完后及时清理余料 配件及其它垃圾杂物。 112地下室墙体模板安装 安装前先完成钢筋隐检各种管线的敷设 预留洞口的留置。 在进行墙体模板拼装时因模数不符 采用50mm厚木条进行组合拼装 木条须三面刨光。 模板安装前应按照图纸检查其尺寸模板表面的平整度、模板的清理、脱模剂的涂刷等等均应满足模板的验收标准。 模板就位后加钢管支撑与地锚连接 反复校正 使模板安装垂直 墙体支完一侧模板后 将对拉钢片穿上 再支另一侧模板 背楞采用双钢管 外墙使用止水拉片 水平间距450mm 内墙拉片水平间距450mm。 搭设操作平台架铺好行走脚手板及护身栏杆。 工艺流程抄平放线 两侧粘贴海棉条 安装墙洞口模板 吊装角模并临时固定 吊装墙体一侧模板 吊装另一侧模板或内模 穿好对拉螺栓 固定地脚螺栓 校正模板位置及垂直度 内墙模板下口砂浆堵缝 模板报验 按设计图纸弹好各墙的位置线的模板控制线墙两侧粘贴海棉条。 按位置线安装门窗洞口模板并在门窗洞口模板两侧粘海棉条 洞口模板采取整装散拆的形式 对洞口模板来说 班前预检是一个很重要的环节 整装的定性洞口模板不合格决不上墙。