医院历程 2020年1月23日下午,武汉市城建局紧急召集中建三局等单位举行专题会议,要求参照2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式,在武汉职工疗养院建设一座专门医院——武汉火神山医院 [5] [7] 。1月23日13时06分,国际集团中国中元公司收到了武汉市城乡建设局的求助函。78分钟后,修订完善的小汤山医院图纸送达武汉。同时,以黄锡璆为组长的技术专家组在京组建,小汤山医院曾经的设计团队时隔17年再次集结。2020年1月23日下午,中信建筑设计研究总院(简称:中信设计)接到武汉火神山医院的紧急设计任务,迅速组建起60余人的项目组,当晚即投入设计工作。中信设计在接到任务5小时内完成场地平整设计图,为连夜开工争取到了时间;24小时内完成方案设计图,获武汉市政府认可;经60小时连续奋战,至1月26日凌晨交付全部施工图。 [18] 1月23日17时,在武汉,作为火神山医院建设的牵头单位,中建三局召开应急医院施工筹备会,即刻筹备各项施工资源。1月23日22时,来自中建三局和武汉建工、武汉市政、汉阳市政等企业的上百台挖掘机、推土机等施工机械紧急集合,通宵进行场平、回填等施工。 [19] 1月24日起,武汉华胜工程建设科技有限公司组队进入火神山医院开展现场监理工作。 [20] 2020年1月24日凌晨1时,中建三局在施工现场召开抗肺炎应急工程建设领导小组第一次会议,并成立应急工程建设现场指挥部 [19] 。凌晨,医院建设指挥部已调集了35台铲车、10台推土机和8台压路机抵达医院建设现场,开始了土地平整等相关准备工作 [7] 。当天,武汉市毫米科技工程有限公司等单位奔赴火神山医院工地,用北斗高精度技术为医院建设进行放线测量。他们为建设方提供北斗RTK设备,利用北斗高精度为医院建设进行基础测绘定位与施工。多数的测量都是一次性完成工作,节省了大量时间。 [21] 2020年1月29日,武汉火神山医院建设已进入病房安装攻坚期。现场4000余名工人,近千台大型机械24小时轮班继续抢建。场地平整和回填全部完成,板房基础混凝土浇筑完成约90%;300多个箱式板房骨架安装已经完成,约400个场外板房完成拼装;水电暖通、机电设备等材料全面到位,已同步开始作业 [8] 。1月29日晚,中铁工业旗下中铁重工收到武汉市政集团支援武汉火神山医院建设通知。1月30日8时,援建队伍奔赴火神山医院施工现场抢工