昨天,宝啊看到
《2020年厦门市为民办实事工作计划》
提到,要提升安居保障水平,实现住有所居
新开工建设保障性住房8000套(间)。
继续完善住房租赁市场体系,新增租赁住房10000套(间)。
真的是太给力了!
从这份计划来看
今年市委、市政府为民办实事项目共10大类、37个项目,
比去年多1个。
这些项目聚焦民生痛点难点堵点和近期民生热点,
涵盖教育、医疗、住房、交通、城市提升、爱心厦门、环境保护、食品安全等民生各领域,
力争通过项目的组织实施,进一步补齐民生短板,
增强城市宜居度,
提升群众获得感幸福感安全感。
并且前几天
厦门市住房保障中心发布推文消息
新一年保障性租赁房选房工作将陆续启动!
筹备工作正紧锣密鼓地进行中
申请方面
2020年我市原计划安排3个批次、约4000套保障性租赁房申请分配。其中2个批次针对中低收入住房困难家庭,1个批次专门面向低保家庭。
受疫情影响,这一计划可能有所变动,前期工作目前正在着手准备,待疫情结束后将加紧推进,以实际通知为准。
选房方面
新一年也将陆续安排保障性租赁房选房工作。目前,洋唐居住区三期、新阳居住区二期作为新建地块,现已具备选房条件。
待疫情平稳后,市住房保障中心将会尽快安排2016年以来三房型未选的申请家庭选房;2019年第三批保障性租赁房审核公示结束确定轮候资格后,也将尽快有序安排申请家庭选房。选房规则、时间安排、房源信息等以对应批次的《选房手册》为准。
住房保障力度逐年加大
市委市政府坚持以人民为中心的思想,强力推进保障房建设,多渠道筹集住房,为各类人才和住房困难家庭按不同的定位配售配租人才住房和保障性住房,让一批又一批的住房困难家庭实现“安居梦”。
自2015年至今,我市共安排保障性租赁房选房25个场次,15620户申请家庭参与选房。各行业“三高”企业保障性商品房房源切块分配也持续进行中。截至2019年12月,市级公租房面向“三高”企业推出专门批次,已为“三高”企业骨干员工配租121套(363床)房源;采用优先保障、定向对接和面向社会企业公开配租相结合的方式,近年来已通过公租房解决了约1.4万名在厦无住房职工的居住问题。
现在大家关心的建设进度也来了
厦门市保障性住房在建项目1月形象进度
为落实中央提出的“房子是用来住的,不是用来炒的”精神,深入践行以人民为中心的发展思想,加快保障性住房建设,着力扩大住房保障覆盖面,按照市委、市政府《关于加快保障性住房建设的实施意见》,2017年至2020年,全市计划开工建设10万套保障性住房。
自2017年以来,我市陆续开工及续建共计29个市级项目,其中,华铃花园二期工程、华铃花园三期工程、新阳居住区一期工程、同安城北小区B地块工程、九溪小区、高林居住区二期工程和东方新城二期B地块工程已竣工备案;新店保障房地铁社区一期、园博公寓、珩琦公寓、后吴公寓和黎安居住区正在进行专项验收。其余17个在建市级项目进度如下:
【1个项目位于思明区】
1.保障性住房林边公寓
项目位于思明区半屏山路与下堡路交叉口东北侧,用地面积约0.46万平方米,总建筑面积约2.8万平方米,建设公共租赁住房696套。
截至1月底,项目正在进行地下室工程施工。
【2个项目位于湖里区】
2.保障性住房仁和公寓
项目位于湖里区五缘湾片区金山西路以北、金莲路以东,用地面积约1.58万平方米,总建筑面积约9.7万平方米,建设公共租赁住房约2000套。配套建设幼儿园、生鲜便利店、商业等服务设施。
截至1月底,项目正在进行主体结构施工。
3.保障性住房湖边公寓
项目位于湖里区金山路与虎仔山西路交叉口西南侧,总用地面积0.95万平方米,总建筑面积5.6万平方米,建设公共租赁住房1240套,配套建设生鲜超市、洗衣房、健身房等服务设施。
截至1月底,项目正在进行主体结构施工。
【1个项目位于集美区】
4.保障性住房洪茂居住区一期工程
项目位于集美区软件园三期,地铁4号线集美软件园站西侧,总用地面积6.79万平方米,总建筑面积31.2万平方米,建设公共租赁住房5744套,配套建设商业、公共社区用房等设施。
截至1月底,项目正在进行土石方工程施工。
【4个项目位于海沧区】
5.新阳居住区二期保障性安居工程
项目位于海沧区新阳工业区后祥路以北,孚中央西路以东,总建筑面积约70万平方米,计划建设保障性住房约6568套,配套建设一所小学、幼儿园、社区服务中心、生鲜超市、环卫设施等配套设施。
截至1月底,项目正在进行装修工程施工。
6.马銮湾保障房地铁社区一期工程
项目位于海沧区东孚街道孚莲路与东孚西二路交叉口东北侧,总建筑面积约47万平方米,建设保障性住房4536套。
配套建设商业、幼儿园、社区服务中心等设施。
截至1月底,项目正在进行室外工程施工。
7.马銮湾保障房地铁社区二期工程
项目位于海沧区孚莲路东侧,地铁社区一期工程西侧,A01-07地块总建设用地面积约10.5万平方米,总建筑面积约35.9万平方米,共建设保障性住房3030套。
配套建设幼儿园、小学、生鲜超市、商业等设施。
截至1月底,项目正在进行桩基工程施工。
8.保障性住房雍厝公寓
项目位于海沧区海新路东侧,总用地面积约3.8万平方米,总建筑面积约18万平方米,建设公共租赁住房3120套。
配套建设幼儿园、生鲜便利店、商业等设施。
截至1月底,项目正在进行主体工程施工。
【4个项目位于同安区】
9.保障性住房官浔公寓
项目位于厦门市同安区西柯镇潘涂村北侧,总建筑面积约25万平方米,建设公共租赁住房约3784套。
截至1月底,项目正在进行装修工程施工。
10.祥平保障房地铁社区一期工程
项目位于同安区滨海西大道与二环南路交叉口西北侧,总建筑面积约50万平方米,建设保障性住房4516套
配套建设商业、幼儿园、社区服务中心、生鲜超市等设施。
截至1月底,项目正在进行室外工程施工。
11.祥平保障房地铁社区二期工程
项目位于同安区祥平街道同集北路以东,卿朴路以南,总建筑面积约53.4万平方米,建设保障性住房4902套
配套建设商业、幼儿园、社区服务中心、生鲜超市等设施。
截至1月底,项目正在进行主体结构工程施工。
12.保障性住房龙秋公寓
项目位于同安高新技术产业基地起步区中部,城中东路西侧,总用地面积约3.1万平方米,总建筑面积约15.2万平方米,建设公共租赁住房2700套
配套建设商业、社区服务等设施。
截至1月底,项目正在进行土石方工程施工。
【5个项目位于翔安区】
13.新店地铁社区林前综合体
项目位于厦门市翔安区新店镇,东界路两侧,城场路西南侧,总用地面积6.45万平方米,总建筑面积约31.5万平方米,建设保障性住房3103套。
配套建设公交首末站、幼儿园、社区商业、社区服务中心、物业等设施。
截至1月底,项目正在进行装修工程施工。
14.新店保障房地铁社区二期工程
项目位于厦门市翔安区翔安大道以西,总用地面积5.4万平方米,总建筑面积约27万平方米,建设保障性住房2413套。
配套建设幼儿园、社区商业、生鲜超市、物业等设施。
截至1月底,项目正在进行装修工程施工。
15.保障性住房浯家公寓
项目位于翔安西路以北,洪钟大道以东,总用地面积6.18万平方米,总建筑面积30.75万平方米,建设公共租赁住房4520套。
配套建设幼儿园、生鲜超市、社区服务中心、商业等服务设施。
截至1月底,项目正在进行主体结构工程施工。
16.洋唐居住区三期保障性安居工程
项目位于翔安区新店镇翔安南路与洪钟大道交叉处西南侧,总用地面积9.97万平方米,总建筑面积48.99万平方米,建设保障性住房4646套。
配套建设幼儿园、社区商业、社区服务中心、物业等配套用房。
截至1月底,项目正在进行桩基、地下室及主体结构等工程施工。
17.珩边居住区保障性安居工程
项目位于翔安南路以南,城场路以北,项目总用地面积14.7万平方米,总建筑面积59.3万平方米,建设保障性住房约4888套
配套建设社区服务中心、老年人日间照料中心、幼儿园、生鲜超市、商业等设施。
截至1月底,项目正在进行土石方工程施工。
好消息
最近宅在家,不想浪费时间
正准备学习一门国家认可技能的宝粉们注意啦!
咱本地宝健康管理师报名项目上线了
直接线上学习,避免人流拥挤
在家就可以学 报名后由靠谱的培训机构培训
本地宝全程服务担保
跟踪服务进度,保障服务质量
添加客服微信
具体咨询如何报名如何担保