项目巡查通知书 编号: 广州空港项目: 项目开工至今在项目部努力配合下,工程的进度、收款、资 料、安全生产等方面基本满足业主要求,但也存在园建、绿化苗 木方面的质量问题。现项目已经进入收尾阶段,为了保证项目的 整体质量和景观效果, 我部于 11 月 10 日和项目部管理人员对现 场进行巡查,现将工程质量情况汇总如下: 1、 部分灯具基座没有按图纸要求做好保护,木地板的厚 度和完成面保护没有按图纸要求; 2、 地被的规格偏小,造成现场斑秃、露土情况很严重; 部分乔木的到场处理不及时抽枝疏叶, 造成乔木恢复期长, 景观效果欠佳; 3、 4、 草坪有些区域出现大面积枯死; 园建和绿化的结合处没有做细致的处理,乔木的支撑 没有达到要求,影响项目的整体工艺水平; 针对以上问题,请项目部根据实际情况,合理安排人 员、材料对以上问题采取更换材料、补苗、加强养护等整 改措施,在 11 月 24 日前完成以上问题的整改,并上报整 改后的文字资料于我部。我部将进行现场复核,如发现以 上问题没有整改的情况,我部将上报公司,按有关协议条 款内容执行。 工程部 二 0 一七年十一月十六日