建筑施工中智能爬架如何拆除?有 6 个步骤 1、智能爬架平台拆除说明 在拆除每一步架体时(除底部外),可以将每步拆除的架体通过 物料平台周转。在拆除最后一步架体时,用施工塔吊将要分离的架体 整片吊装拉紧再拆除拉结连接件,拆除附墙件螺栓,将分离架体转到 地面。 此外,在爬架拆除也需做到以下几点: (1)与总包协商确定材料堆放场地。 (2)认真进行现场实地考察,准确测量爬架拆除范围。 (3)对拆架班组进行现场交底,明确拆除范围、施工顺序、安全 注意要点。 (4)遵守高空拆搭安全要求。人员要做到: 1)佩戴安全带和安全帽; 2)统一指挥,拆传架料拿稳接牢,严禁抛扔; 3)分工明确,责任到人。 (5)严格按照施工工序作业。 2、拆除前的准备工作 (1)爬架最上一个附墙件以上架体与结构进行逐层拉接加固,拉 接点水平间距不大于 6 米;对于不能采用拉结加固的部位采取钢丝 绳拉结。 (2)清理架体上的垃圾杂物,以保证人员在拆除过程中的操作安 全。 (3) 拆除爬架上的各类相关管线、 电动葫芦、 主控箱、 分控箱等。 (4)检查附墙件主要承力螺栓承力状况。 (5)将附墙架用钢丝绳捆扎在导轨上。 (6)根据现场情况与拆除方案进行比对,完善补充原方案中不足 的措施,并经过总包和监理单位批准。 (7)对操作人员进行拆除安全技术交底。 (8)整个拆除施工过程中地面必须设置安全警戒线,警戒范围为 当日上午或下午计划待拆区域正下方以外 5~10 米范围及塔吊吊运 区域,设专人看守,防止任何人员进入拆卸区范围,确保安全。 3、拆除步骤 (1)根据总平面布置图各栋楼与塔吊的位置关系编制拆除顺序, 每栋楼从 1 号机位开始拆除,确保每片的最后两个机位(靠近塔吊) 必须一起拆除,吊点应牢靠,吊点的选择应保证架片整体稳定。 (2)本项目拆除方式:吊拆、散拆。 本项目爬架均在塔吊覆盖范围内,爬架拆除时,采用上部散拆、 底部吊拆的方式,拆除步骤如下: ①先拆除防护网,防护网拆除应随拆除顺序逐一拆除,严禁一次 性全部拆除,拆除防护网后需要做临时栏杆,拆除下来的防护网可以 通过施工电梯或料台运转到地面的材料堆放区域。 ②由上而下依次拆除龙骨板。拆除下来的龙骨板和竖龙骨通过塔 吊吊到地面。当最后两步龙骨板拆除前,安装好吊具,预紧起吊钢丝 绳,用施工塔吊将要分离的架体整片吊装拉紧再拆除拉结连接件,拆 除附墙件螺栓,将分离架体转到地面。本次底部的两步架体拆除不多 于两个机位,每段吊运的机位相邻的网片拆掉,而要吊运的底部机位 处的网片是不可以拆除的。 而拆除下来的架体通过塔吊吊运到地面的 架体平躺式放置。 ③当上部架体拆除完毕后,吊拆的架体主要构件有:龙骨板、防 护网片、竖龙骨、导轨、刚性支架、下承重梁等。 ④每拆除 1 个吊次架体,其相邻的待拆除架体做水平拉结加固, 对于不能采用拉结加固的部位采取钢丝绳拉结,并做临时栏杆防护。 ⑤当某一吊次含有活动龙骨板时,必须对活动龙骨板进行斜拉, 防止架体变形。 ⑥将爬架吊至地面,工人迅速拆除,分类码好材料。