历史沿革 2014年12月,中华人民共和地精国国家发展和改革委员会批复《合肥市城市轨道交通近期建设规划(2014~2020年)》,合肥轨道交通5号线在列 [4] 。2015年7月,合肥轨道交通5号线开始就工程可行性研究、总体总包设计等项目进行招标 [5] 。11月11日,合肥轨道交通5号线进行第一次环评公示 [6] 。2016年1月29日,催才想合肥轨道交通5号线进行第二次环评公示 [7-8] 。11月,安徽省发展和改革委员会批复合肥轨道交通5号线可行性研究报告 [9] 。12月8日至11日,合肥轨道交通5号线工程初步设计通过专家评审 [10] 。2017年1月5日,合肥轨道交通5号线开工建设 [1] 。3月17日,安徽省发展和改革委员会批复合肥轨道交通5号线初步设计 [11] 。12月13日,合肥轨道交通5号线首台盾构机“争先号”始发 [12] 。2018年5月20日,合肥轨道交通5号线首个盾构区间(贵阳路站至滨湖竹园站)贯通 [13-14] 。 2019年1月11日,合肥轨道5号线首座车站(滨湖竹园站)主体结构开始分部验收 [15] 。7月5日,合肥轨道交通5号线首列车开工监造 [16] 。12月中旬,合肥轨道交通5号线南段隧道实现“洞通” [17] 。2020年1月10日,合肥轨道交通5号线首列车抵达珠江路车辆段,这也是合肥轨道交通线网到段的第100列列车 [18] 。4月20日,合肥地铁5号线车站站名正式确定 [19] 。5月25日,合肥轨道交通5号线南段实现“短轨通” [20] 。5月15日,合肥轨道交通5号线南段列车开始热滑试验 [21] 。6月23日,合肥轨道交通5号线南段实现“长轨通” [22] 。7月23日,合肥轨道交通5号线南段实现“电通” [23] 。9月1日,合肥轨道交通5号线南段开始空载试运行 [23] 。10月,南二环站、北二环站的站点名称改为凌大塘站和北五里井站 [24] 。11月20日,合肥轨道交通5号线南段通过竣工验收 [25-26] 。12月10日,合肥轨道交通5号线南段通过初期运营前安全评估 [27] 。12月18日至20日,合肥轨道交通5号线南段开展试乘活动 [28-29] 。12月26日,合肥轨道交通5号线南段(贵阳路站至望城湖西站)正式开通运营 [30] 。(注:合肥轨道交通估欠端提5号线部分建设进展详见参考资料: [30