根据探测的水量大小,水压高低等情况采取相应的 处理措施:大水量,高水压地段以堵为主,限量排放,先帷幕注浆,再开挖, 辅以小导管注浆.水量不大时采用长管棚注浆超前支护,然后开挖,水以排 为主,排堵结合. (1)帷幕注浆 对于地质复杂的富水断层破碎带,为防止开挖面涌水,除了沿开挖轮廓 线(含底部)轴向辐射状布孔外,在开挖面中心也布置注浆孔.注入按一定 比例配制而成的水泥一水玻璃双液浆后,浆液渗透扩散到破碎带的L 快速凝固,与周围破碎岩块固结成具有一定强度的结石体,在隧道周边及开挖面形成一个堵水帷幕(加固区),切断地下水流通路,达到固结止水的目的. 同时沿周边布置的超前注浆管也能起到管棚的作用. (2)超前长管棚施工 断层破碎带水量不大时采用超前长管棚注浆支护,然后开挖.超前长管 棚施工方法是先钻L,再在钻孔中插入中8O 钢管,最后在钢管中注浆,通过 钢管孔眼使浆液向围岩渗透结石. (3)开挖及支护 断层破碎带注浆支护后开挖.断层破碎带以V 级和级围岩为主.V 围岩采用上,下断面短台阶法开挖,设1榀/m的格栅钢架.级围岩采用 538l 科技博览 拱部预留核心土多台阶分部开挖,设每3 榀/2m 的型钢钢架.以上钢架均采 用中22 钢筋连接,台阶距离控制在2m~3m,随挖随衬快速封闭成环. 对规模小的,可采取清除填充物,用浆砌片石回填处理,再施做仰拱.对规模大的,底板可采用钢筋混凝土仰拱,并在施工仰拱时预埋注浆管,待 仰拱混凝土达到强度后,注浆加固其填充物. 3.13 根据地质超前预报资料,施工中有针对性地采取注浆封堵措施,防止突水,突泥发生. 通过地质超前预报确定突水,突泥地段的准确位置,留不小于4m的安 全岩柱.用钻机向工作面钻眼.使前方地段的水和泥有控制的排出,缓解压 力,避免突水,突泥情况的发生. 出现突水,突泥情况,采取以下处置方案: (1)从炮眼或围岩裂隙往外喷水,喷泥时,说明有突水,突泥可能,立 即撤出人员.在这种情况下爆破采用远距离放炮或洞外放炮,人员撤至洞外. (2)规模较小,可采取清除填充物,用浆砌片石回填,再进行衬砌.同 时注浆加固四周围岩,扩大注浆范围. (3)规模较大,可能把断层破碎带泥石带出,形成泥石流和塌方.此时 应冷静观察规模大小和影响范围,分析原因采取以下处理方法: 对初支部分进行加固,围岩进行注浆,防止灾害扩大,并加紧完成 二衬,对突水涌泥点前方围岩进行深孔注浆固结. 如突泥点空隙不大,隙口可进入时:先用纤维混凝土封闭隙顶,在 保证安全的前提下,用浆砌片石在开挖面回填3m~5m,清除泥石,用双层 小导管超前注浆.按预留核心土,环形开挖,短循环的方法向前施工;如突 出泥石流量大,堵死隧道,拟采用超前大范围分层注浆,固结开挖线外周边 围岩5m以上,并用混凝土小导管短距离超前补充浆液,用短开挖.强支护, 预留核心土,环形开挖方式稳步向前推进. (4)在洞内设集水坑并配备泥浆泵和水泵,分级把泥,水排出洞外. 结语 在隧道的施工过程中,应把地质超前预报纳入隧道施工的正常工序,使 地质超前预报成为促进隧道科学施工的有力手段. 在隧道施工过程中遇到的地质问题往往千差万别,不尽相同,有时甚至 是诸种不良地质的叠加和组合.施工中要区别各种情况,具体问题具体对待, 采取有针对性的处置措施,尽可能把不良地质给施工带来的损失降低到最低 程度.. 不良地质虽然给隧道施工造成了困难,但只要掌握了不良地质的性质, 规模和在隧道的出露位置,所采取的治理措施及时,得当,不仅可以避免任 何地质条件下出现的地质灾害,而且可以用较小的代价弥补不良地质给施工造 成的损失.