诸城市人民医院公共卫生防疫项目(箭口院区)感染病房楼建筑面积8544.23平方米,新建供氧、污水、配电等配套工程建筑面积1235.6平方米。院区配备了一流的医疗设备和专业的医疗团队。感染楼共六层,其中一、二层建有发热门诊、结核门诊、肠道门诊、肝病门诊和健康咨询门诊。三层为实验室,按照国内一流标准配备核酸检测PCR、HIV、结核、临检生化免疫中心等高标准生物实验室。PCR实验室现开展项目有:新型冠状病毒核酸检测、人乳头瘤病毒23分型、骨髓细胞形态学检查等。四、五层为负压病房,共22个房间44个床位。六层为负压隔离病区,按国家现行最新标准建成11间、22个床位,内含1间ICU病房,1间正负压切换病房。核酸检测PCR实验室建有净化、负压、新风、制冷四大功能的专用净化机房。
揭秘“速度背后”,记录“百日攻坚史”
24个日夜不停,箭口院区拔地而起!100个昼夜交替,仪器设备全部配齐!效率与速度背后,是什么力量在推动、
在保障、在凝聚、在冲刺,一起揭秘!
(一)顶格推动,全力攻坚。箭口院区项目纳入全市“重点工作攻坚年”首个攻坚项目,市委、市政府主要领导挂帅,顶格推动。分管副市长多次专题调度,寻求土地政策支持,简化办理程序。我院成立由党委书记孙鲁安同志任组长的领导小组,既当“指挥员”,又当“战斗员”,一边周密部署、加强保障,一边多方协调、积极对接,立下“军令状”,挂上“作战图”,全力全速推进项目。
(二)资金保障,破局赋能。“融资难”历来是困扰项目进度的症结,院党委高瞻预判,连夜组成筹资专班,较短的时间就形成解决方案,利用自有资金和工程承建方垫资相结合的方式,立即启动项目建设,没有让资金问题成为“绊脚石”。工程开建以后,院党委还针对医院目前实际情况,深度研读国家政策,统筹探索融资方式、积极拓宽融资渠道,采取申报地方政府专项债券和申请抗疫特别国债等方式进行后续融资,确保项目资金保障到位。
(三)集结龙鳞,起跑冲刺。项目建设与施工过程中,诸城市人民医院坚持合作伙伴“最顶配”、仪器设备“高精尖”、建设队伍“稳准硬”的原则,确保项目建设高效推进。
从勘察、设计到施工、监理,选择了实力较强的山东大源建设集团有限公司作为总包单位,抽调精干力量,组成“顶配”项目部。院党委组织专业人员先后多次赴济南等地学习设计规划,聘请中建设计集团有限公司集中专家、加班加点设计图纸,并随时根据最新版《中国医院建设指南》优化调整设计细节,与基础建设同步推进,保障了实验室和负压病房建设速度和质量。基建专班选取了最优秀的施工队伍,配备多台设备在项目附近随时待命,统筹安排各道工序,形成24小时无间隙作业面,昼夜不停运转。
面对专业净化系统复杂、功能区划分多、特殊条件和工期限制等多重压力,立足疫情下供需形势每秒钟都在变化的实际,基建专班果断上演“拼、抢、争”大戏。有些供货商态度不明朗,他们坚持不懈地沟通协调,电话联系解决不了,他们就驱车700 多公里到上海、江苏等地与有关企业多方洽谈,直至顺利达成供货协议。货源不足,他们全国找货源,千方百计定制。物流不通,他们就组织本地车辆上门去取,不管凌晨还是半夜,无论严寒还是风雪,他们带着使命一路前行,无所畏惧,只有把设备拉回诸城,安在箭口,切实保障供应,才肯稍作休息。
“沧海横渡,方显英雄本色”,龙城儿女传承了“龙的精神”,继承了“诸医使命”,从启动建设到设备配齐,“全城的龙,把最硬的鳞集结一处”。龙鳞集结,共同建成公共卫生防疫项目。
(四)重塑变革,内涵发力。箭口院区项目提前两个月投用,这个重要成果是市委、市政府领导深入一线、靠前指挥的结果,也是全院上下同舟共济、使命必达的结果。这充分说明了在我院“重塑性变革,内涵式发展”的指引下,全院职工“冲得上来、豁得出去”,我们不只是靠毅力、体力、智慧在战斗,更多的是靠理念、情怀、文化在战斗。援鄂人员带回了“荆楚魂”,赴潍抗疫人员带回了“潍坊经验”,全体干部职工用实际行动锻造了“诸医精神”,点滴溪流,汇入大河,这些集结为“诸城效率”,支撑着项目更快、更优、更好前进。
后记
从规划到融资,从工程到设备,从人力到物资,大到供电供水,小到箭口医院工作人员下顿饭吃什么,我们的硬件、软件措施始终没有拖拽一次项目进度。院党委书记孙鲁安统筹部署,他指出,一是要积极争取市委、市政府领导支持,为项目建设创造最好的外部条件。二是要多方寻求财政、发改、规划、水电等部门和单位配合。三是要秉承“崇医尚德,大爱为民”办院理念,做到早定位、早打算、早谋划,计划再周密,预案再详细,准备再充分。
诸城市人民医院常驻箭口医院的工作人员说:“新冠肺炎疫情发生后,医务人员挺身而出、勇敢逆行,用实际行动践行救死扶伤、大爱无疆的职业精神点燃了企业的社会责任感,也激发了工人们的建设激情。工地上,到处是车,到处是人。白天,机器轰鸣、人声鼎沸;晚上,灯光长明、焊花四闪。24小时里每分钟都有工人在工作,根本看不出是如何换班的,有些人累的不行就在地上睡了!大雨哗哗的下着,他们就穿着雨披干活!看到这些场景,我们感觉再苦、再累、再危险都值得,一定要守住疫情防控的大门!”
疫情防控最紧张时开工,建筑工作人员难免恐慌,诸城市人民医院派出精锐团队到工地上宣传如何做好防护,与工人心贴心,面对面,把焦虑恐惧减下去;工地上没有测温仪、消毒液,医院全力提供,工人不懂防护做法,护士手把手教,大家的工作内容不一样,但抗疫目标是一致的。开工时正值寒冬,但“诸医温度”感化了工地,大雪骤降的晚上停了电,工人们帮助扯线;用水高峰期停了水,医务人员帮助工人们保证各处用水。正是这些看似简单的“小事”合成了“24天封顶、100天竣工”这项标志着“诸城速度”的大事。(张庆芳)