建筑管道工程划分及施工程序
建筑管道工程包括:室内给水系统、室内排水系统、室内热水供应系统、卫生器具、室内供暖系统、室外给水管网、室外排水管网、室外供热管网、建筑饮用水供应系统、建筑中水系统及雨水利用系统、游泳池及公共浴池系统、水景喷泉系统、热源及辅助设备和监测与控制仪表。
一、设备施工程序
施工准备→设备开箱验收→基础验收→设备安装就位→设备找平找正→二次灌浆→动设备单机调试/静设备压力试验(满水试验)
二、给水管道施工程序
1.室内给水管道施工程序
施工准备→材料验收→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道支架制作→管道加工预制→管道支架安装→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→系统通水试验。
2.室外给水管道施工程序
施工准备→材料验收→管道测量放线→管道沟槽开挖→管道加工预制→管道安装→系统压力试验→防腐绝热→系统清洗、消毒→系统通水试验。
三、排水管道施工程序
1.室内排水管道施工程序
施工准备→材料验收→配合土建预留、预埋→管道测绘放线→管道支架制作→管道加工预制→管道支架安装→管道安装→系统灌水试验→系统通水、通球试验。
2.室外排水管道施工程序
施工准备→材料验收→管道测绘放线→管道沟槽开挖→管道加工预制→管道安装→排水管道窨井施工→系统闭水试验→管道沟槽回填一系统清洗→系统通水试验。