**路**标路基 5%石灰改善土 首件试验段总结 **路**标路基 5%石灰改善土 首件试验段总结 我项目部于 2014 年 5 月 9 日进行 K0+382~K0+630 右幅 5%石灰改善土试验段的施工,通过对施工过程的监控以及对测量、试验等相关数据的采集以及石灰改善土试验段的施工我部总结如下: 一、机械的最佳组合方式 在施工过程中通过对每一台机械的具体操作均作了详细的记录,并通过换算和根据我标段的实际情况,得出机械的最佳组合:灰土拌合机二台,160 平地机一台,振动压路机 18T 一台,光轮压路机 18~21T 两台,洒水车 2000L 一辆,推土机 160HP 一台,装载机 40 型一台。 二、施工含水量及混合料延迟时间的确定 2014 年 4 月 20 日,天气晴朗,平均气温为 15℃~21℃根据混合料拌和时每半个小时检测一次含水量的试验检测记录,以及 5%石灰改善土标准试验最佳含水量,确定混合料拌和时间为三个小时,5%石灰改善土施工最佳含水量为:15.9%~16.3%。 含水量检测记录表 检测 次序 施工时间 检测时间 风干时间 含水量检测值 1 2 3 4 5 6 平均值 素土 9:30 10:00 0.5 小时 21.6 21.3 20.6 21.5 22.4 21.1 21.4 拌和 1次 9:30 10:30 0.5 小时 20.8 20.6 20.3 20.9 21.5 20.3 20.7 2 9:30 11:00 0.5 小时 20.0 19.3 19.6 20.2 20.5 19.4 19.8 3 9:30 11:30 0.5 小时 18.7 18.4 18.6 19.3 19.4 18.6 18.8 拌和 1次 9:30 12:00 0.5 小时 17.1 16.8 17.2 17.1 18.0 17.7 17.3 2 9:30 12:30 0.5 小时 15.6 15.9 15.3 16.4 16.7 15.7 15.9 三、松铺系数的确定 通过布设测点,并对布置点的下承层高程、松铺高程、压实后的 高程进行了跟踪测量,经统计确定石灰改善土施工中的松铺系数为1.4。 松铺系数检测记录表 序号 松铺厚度(cm) 压实厚度 (cm) 松铺系数 序号松铺厚度(cm) 压实厚度 (cm) 松铺系数1 28.6 20.6 1.39 7 28.4 21.3 1.33 2 29.9 20.9 1.43 8 29.0 20.8 1.39 3 26.7 19.0 1.41 9 26.3 18.6 1.41 4 27.9 20.9 1.33 10 28.5 19.8 1.44 5 27.2 19.6 1.39 11 28.5 20.6 1.38 6 28.5 19.7 1.45 12 28.3 20.2 1.40 见附后高程表。 四、碾压遍数的确定: 碾压遍数 压实度(%) 代表值 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 振压二遍 91.5 92.2 91.9 91.8 91.8 91.5 91.7 91.9 92.2 91.6 91.8静压一遍 92.8 93.5 93.2 93.0 93.3 92.6 92.9 93.3 92.8 92.7 93.0静压三遍 94.3 94.7 94.5 94.0 94.8 93.9 94.1 94.6 94.3 93.8 94.3静压五遍 95.1 95.7 95.7 94.9 95.6 95.0 94.8 95.8 95.2 95.1 95.3静压七遍 97.0 97.0 97.4 96.6 97.2 96.7 96.2 97.2 96.9 96.7 96.9 碾压遍数与压实度的关系 碾压遍数与压实度的关系 压实度 98 96 94 92 90 振压二遍 静一 静三 静五 静七 压实遍数 根据碾压遍数与压实度的关系,确定碾压遍数为:振动压路机静压一遍,振动压路机振压 2 遍,再用 18~21T 压路机静压七遍后达到96 区压实度要求。 五、最佳施工方案的确定: 1、测量放线及布桩带线 用全站仪放出该试验段每 20m 的中桩、边桩,用石灰打出纵向两条线,在中、边桩点位上钉桩。在钉桩处测量出路基原地面高程,根据 5%石灰改善土的设计标高计算出该点的压实厚度。 2、备料 石灰 2、备料 石灰 石灰集中堆放在 K117+380 左侧拌合站的场地,有防雨保护措施;生石灰块应在使用前 7~10 天充分分消解,用水量为 500~800kg/t,避免过干飞扬,过湿成团,消石灰宜过孔径 10mm 的筛,尽快使用。 素土 素土 根据每个桩号压实厚度计算出每 20 米路段所需土方量,用自卸车运至指定地点堆放。推土机将土方均匀的摊铺在整个断面上,再用平地机初平。 摊铺石灰 在初平的素土上用石灰沿路线纵向打出宽度边线,每 20 米*10.2米打出方格计算出石灰用量,石灰用自卸三轮车运至现场,人工配合将石灰均匀的撒布在素土上。 施工前对石灰进行了试验,试验结果表明,生石灰的钙镁含量达到二级以上规范要求,即钙镁含量≥80%;同时对 5%石灰土进行标准试验,按重型击实标准进行,确定了 5%灰土的最佳含水量、最大干密度和 EDTA 消耗量。 石灰用量计算 96 区石灰土路床填筑每层压实厚度为 20cm。经重型击实标准试验数据可得知: 每立方米 5%灰土可摊铺面积为:1÷0.2=5 ㎡;每平方米 5%灰土消石灰用量为:1×1.782×1000×5%×96%÷5=17.1 ㎏。 本试验段自卸车每车装 22 斗,每斗自然方 1.0m³,则每车装土22m³,根据试验结果压实厚度 20cm,松铺厚度控制为 28cm,则每车灰土摊铺面积为:22m³÷0.28m=78.6 ㎡。 本试验段属于 5%石灰土,长 248m,本层宽为 10.2m,压实厚度控制在 20cm 内,需要灰土混和料:248×10.2×0.2=505.9m3;需要生石灰:505.9×1.782×96%×5%=43.2 吨。 3、拌和 石灰摊铺均匀后人工拣出石灰中的石块及少量成团消石灰(如消石灰含水量大会存在较多湿团,应将消石灰进行晾晒至含水量适中时再进行拌合,避免拌合与碾压后存在较多小石灰颗粒,石灰与土不能拌合均匀将影响到石灰土的质量),拌合一遍后检查石灰剂量及含水量,如含水量及灰剂量均满足要求,再进行第二次拌合,再次拌合超 深 1~2cm 以消除素土夹层,拌合中继续用人工配合挖坑检查,最终拌合后灰土混合料均匀,颜色一致,无灰土、夹层。如经检测灰剂量不满足要求,要重复上灰,摊灰补足所石灰后再次拌合,如拌合一遍后检查含水量偏小,计算所需加水量,用洒水车进行洒水,然后再次进行拌合;如拌合一遍经检查后发现含水量遍大,灰土经过适当晾晒后再进行拌合施工。最终经检查含水量、灰剂量、拌合均匀性均合格后进入下道工序施工。 4、整平 5%石灰改善土应采用平地机整平混合料。整平过程如下: 振动压路机稳压→平地机初平→恢复中桩→测量高程→平地机整平→测量高程→平地机精平→压路机碾压 5、碾压 混合料处于最佳含水量时,应先用振动压路机静压 1 遍,碾压速度控制在 1.5km/ 小时,以求基层的基本压稳。紧接着用振动压路机振压 2 遍,以求基层的基本压实,随后用 18-21T 光轮压路机碾压, 头两遍碾压速度控制在 1.5~1.7km/h,后几遍控制在 2~2.5km/h,直至压实度合格为止,(其间每碾压一遍检测一次压实度,确定碾压遍数与压实度间的关系曲线)。试验段由边缘侧路肩向中线方向碾压,应超宽碾压 0.5m。光轮压路机后轮重叠 1/3 轮宽并超过两段的接线处,一般须碾压 3~4 遍。碾压过程中严禁压路机调头或急刹车。不能出现“弹簧”、松散、起皮等现象;碾压结束使其纵向顺适,平整度及路拱满足设计要求。压实度应达到 96%。 6、养生 5%石灰改善土在养生期间要保持一定的湿度,不应过湿。养生期一般不少于 7 天。养生期间,除洒水车外,应封闭交通,禁止重型车辆通行。 7、检验签证 试验段作为工程实体的一部分,碾压完成后进行压实度、高程、宽度等指标检测,压实度检测采用灌沙法试验,经检测合格签认后,转入下一道工序。不合格时重新进行补压,直至试验合格。 六、总结报告 施工的机械最佳组合为:灰土拌合机二台,160 平地机一台,振动压路机 18T 一台,光轮压路机 18~22T 两台,洒水车 10T 一辆,推土机 T-100 一台,装载机 40 型一台。 最佳含水量的确定:在拌和 3 小时左左 5%石灰改善土的最佳含水量为 15.9%~16.3%。 松铺系数的确定:1.4 碾压遍数:振压 2 遍,静压 7 遍。 附表: 路基高程测量表 检-02 合同号:****** 承包人:*********限责任公司 共 页第 页 测量范围或桩号 K0+382~K0+630 右幅 路基 5%灰土 摊铺前 测 量 点 水准尺读数 仪器高(m) 测 量 高 程 (m) 设 计 高 程 (m) 高差(mm) 备 注 前 视 (m) 中 视 (m) 后 视 (m) 1-7 1.295 30.648 29.353 K116+400 距中 8m 2.495 28.153 K116+400 距中 12m 2.581 28.067 K116+450 距中 8m 2.462 28.186 K116+450 距中 12m 2.551 28.097 K116+500 距中 8m 2.439 28.209 K116+500 距中 12m 2.530 28.118 K116+550 距中 8m 2.439 28.209 K116+550 距中 12m 2.515 28.133 K116+600 距中 8m 2.435 28.213 测 量 计 算 复 核 承包人自检意见及签名 年 月 日 监理工程师检查意见及签名 年 月 日注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。 路基高程测量表 检-02 合同号:*********** 承包人:********有限责任公司 共 页第 页 测量范围或桩号 K0+382~K0+630 右幅 路基 5%灰土摊铺前 测 量 点 水准尺读数 仪器高(m) 测 量 高 程 (m) 设 计 高 程 (m) 高差(mm)备 注 前 视 (m) 中 视 (m) 后 视 (m) K116+600 距中 12m 2.525 28.123 K116+630 距中 8m 2.455 28.193 K116+630 距中 12m 2.542 28.106 1-7 1.295 29.353 29.353 0 测 量 计 算 复 核 承包人自检意见及签名 年 月 日 监理工程师检查意见及签名 年 月 日注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。 路基高程测量表 检-02 合同号:*********** 承包人:********有限责任公司 共 页第 页 测量范围或桩号 K0+382~K0+630 右幅 路基 5%灰土摊铺后 测 量 点 水准尺读数 仪器高(m) 测 量 高 程 (m) 设 计 高 程 (m) 高差(mm) 备 注 前 视 (m) 中 视 (m) 后 视 (m) 1-7 1.382 30.735 29.353 K116+400 距中 8m 2.325 28.439 K116+400 距中 12m 2.398 28.366 K116+450 距中 8m 2.311 28.453 K116+450 距中 12m 2.388 28.376 K116+500 距中 8m 2.283 28.481 K116+500 距中 12m 2.361 28.403 K116+550 距中 8m 2.271 28.493 K116+550 距中 12m 2.341 28.423 K116+600 距中 8m 2.288 28.476 测 量 计 算 复 核 承包人自检意见及签名 年 月 日 监理工程师检查意见及签名 年 月 日注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。 路基高程测量表 检-02 合同号:*********** 承包人:********有限责任公司 共 页 第 页 测量范围或桩号 K0+382~K0+630 右幅 路基 5%灰土摊铺后 测 量 点 水准尺读数 仪器高(m) 测 量 高 程 (m) 设 计 高 程 (m) 高差(mm)备 注 前 视 (m) 中 视 (m) 后 视 (m) K116+600 距中 12m 2.356 28.408 K116+630 距中 8m 2.286 28.478 K116+630 距中 12m 2.375 28.389 1-7 1.381 29.354 29.353 +1 测 量 计 算 复 核 承包人自检意见及签名 年 月 日 监理工程师检查意见及签名 年 月 日注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。 路基高程测量表 检-02 合同号:*********** 承包人:********有限责任公司 共 页第 页 测量范围或桩号 K0+382~K0+630 右幅 路基 5%灰土压实后 测 量 点 水准尺读数 仪器高(m) 测 量 高 程 (m) 设 计 高 程 (m) 高差(mm)备 注 前 视 (m) 中 视 (m) 后 视 (m) 1-7 1.411 30.764 29.353 K116+400 距中 8m 2.405 28.359 28.362 -3 K116+400 距中 12m 2.488 28.276 28.282 -6 K116+450 距中 8m 2.388 28.376 28.383 -7 K116+450 距中 12m 2.458 28.306 28.303 +3 K116+500 距中 8m 2.359 28.405 28.404 +1 K116+500 距中 12m 2.449 28.315 28.324 -9 K116+550 距中 8m 2.342 28.422 28.419 +3 K116+550 距中 12m 2.423 28.341 28.339 +2 K116+600 距中 8m 2.365 28.399 28.410 -11 测 量 计 算 复 核 承包人自检意见及签名 年 月 日 监理工程师检查意见及签名 年 月 日注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。 路基高程测量表 检-02 合同号:*********** 承包人:********有限责任公司 共 页第 页 测量范围或桩号 K0+382~K0+630 右幅 路基 5%灰土压实后 测 量 点 水准尺读数 仪器高(m) 测 量 高 程 (m) 设 计 高 程 (m) 高差(mm)备 注 前 视 (m) 中 视 (m) 后 视 (m) K116+600 距中 12m 2.443 28.321 28.330 K116+630 距中 8m 2.365 28.399 28.395 K116+630 距中 12m 2.456 28.308 28.315 1-7 1.903 28.861 28.860 +1 测 量 计 算 复 核 承包人自检意见及签名 年 月 日 监理工程师检查意见及签名 年 月 日注:如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。 路基、路面宽度检测表 检-16 合同号:*********** 承包人:********有限责任公司 共 页