“从2017年3月8日项目开工,到现在的即将完工,一路走来感觉‘痛并快乐着’。”陈龙给记者描述着这种复杂的感受,烦心事多、忙碌、压力大,但却很有成就感。“怎么可能会不累?到今天整整11个月,我一天都没有休息过,做梦都梦见在对着进度编制表查看各个工序。整个体育场建设有3000多道工序,所有工序都是一环套一环,一个未按时完工都会影响之后的进度。”
让陈龙印象最深的一次赶工是主体结构建设时,工作进度比编制计划滞后。“那阵着急得上火,嘴里全是泡。”为了赶上进度,陈龙安排所有工人由以前的三班倒变为两班倒,夜间全场照明施工,连一天三餐都全部送到工地上吃,就这样坚持了20天,终于按时完成主体结构封顶。“也正是因为太忙了,到现在还没有女朋友,家人总催,但真的是没时间谈恋爱啊。”他摸着头不好意思地笑着说。
“后悔吗?”记者问道。
“绝对不后悔!”陈龙坚定地说,“见证一座这么大的场馆平地而起,特别有成就感。以后每次路过这里,我都可以骄傲地对身边的人说,‘当初我全程参与了体育场馆的建设!’”
与陈龙同样忙碌的还有现场的几百名施工人员。
上午11时许,技术人员沈园栋正在跑道上用水准仪测量着路面的标高,每测完一遍就进行记录。等摊铺机压过一遍,再测。100米左右长的跑道就这样已经反反复复测了10遍。“为了保证地面平整,整个施工现场都要这样一遍一遍地测量。”一上午的时间,沈园栋就重复着这样的“单调”。
3月底完工是项目建设的硬要求。项目业主单位海口市城建集团负责人告诉记者,为了能够按时完工,业主单位协助施工单位将整个项目细分为3000多个销项,每完成一个删除一个,现在已经完成了1800余个,并按照每天完成50个的进度建设。“这就意味着一天一个样。”海口市城建集团负责人表示,为了保证项目进度,春节期间会有400多名工人坚守现场继续施工。“相信到3月底,这座占地406亩、总建筑面积11万平方米、可容纳5万名观众的地标性建筑会按时完工,给广大市民一个惊喜。”该负责人充满信心地说。(记者 郭萃 实习生 洪雨)