一、内容不同
两算对比是施工图预算和施工预算的对比。三算对比将预算、目标成本(计划成本)、实际成本进行对比。
二、目的不同
两算目的是以便进行总结和下次预算。三算对比目的是能正常设计和开工。没有投资估算的项目不得批准立项和进行可行性研究;没有设计概算的项目不得批准初步设计;没有施工图预算的项目不准开工。
三、内容不同
1、两算对比的内容有:人工工日,材料消耗量的对比;直接费的对比,人工费对比,机械台班费对比,材料费对比,脚手架费用对比,其他直接费的"两算"对比也都以金额对比。
2、三算对比内容包括料、工、费的耗费、分包工程费、临建费、质量成本,这里的质量成本在责任成本中是未考虑的,制定内控成本时将它预提出来。
扩展资料:
三算包括设计概算、施工图预算、竣工决算(也有指投资估算、设计概算和施工图预算)。
1、设计概算是控制和确定工程造价的文件,它是根据初步设计和扩大初步设计、概算定额、费用定额指标等资料,计算建设工程全部费用。
2、施工图预算是建筑工程施工前,施工企业内部编制的完成单位工程所需的工种工时,材料数量、机械台班数量和直接费标准,也是确定工程造价、控制工程造价的基础。
3、竣工决算是竣工验收交付使用阶段,建设单位按照国家有关规定对新建、改建和扩建工程建设项目,从筹建到竣工投产或使用全过程编制的全部实际支出费用的报告。
参考资料:搜狗百科-三算对比