现代商舅王些一一一2.Olj鲢6塑丛Li185;万方数据 段后,能立即转入第二段;做完第一层的最后一段后,能立即转人第二层的第一段。3实例说明施工段的划分方法下面以等节奏流水施工为例,说明施工段划分时会出现的几种情况。( 1) 建筑物为单层时,即建筑物分段不分层。在这种情况下,不管施工过程间有无间歇时间,建筑物的施工段数目m 与施工过程数目n之间均无必然联系,只要能满足具体施工要求就可以,即m ≥2,n≥2即可,不必要求m ≥n。下面举例说明原因。此时,施工工期计算公式为:T一( m +n—1) t+∑G +∑Z一∑C其中:T一流水施工总工期;t一流水节拍;m 一施工段数目;n一施工过程数目;∑G 一施工过程中所有组织间歇时间之和;∑Z一施工过程中所有技术间歇时间之和;∑C一施工过程中所有平行搭接时间之和。例1:某分项工程由A、B、C、D等四个分项工程组成,它在平面上划分为三个施工段,在竖向上无施工层,各分项工程在各施工段流水节拍均为4天,分项工程C与D 之间有4天技术间歇时间,试编制流水施工方案。分项工程燕工进度/天124816202‘28AB[D图1例1的施工进度分析:该分项工程等节奏流水施工的施工段划分为3段,施工过程划分为4个,m n时,各施工班组能连续作业,但是施工段有空闲,具体如图中所示。利用这种空闲时间可《186i 堡垡蜜塑王些L!她生篁!塑!圭,2万方数据以弥补由于技术、组织间歇和备料所用时间。但由于无层间和层内间歇时间,因此m >n没有必要。当m