11月12月7月 1#、 2#楼施工进度控制计划一览表2015年施工计划 拆除时间为2015年7月10日3、 实际作业天为530天(日历天) , 如果资金跟上, 组织指挥得 1月2月3月4月5月6月 人: 审核人: 拆除时间为2015年7月10日。 3、 实际作业天为530天(日历天) , 如果资金跟上, 组织指挥得后工序按预定方案执行, 只能要求提前, 不得拖后。 8、 对提前完成的工序项目可作奖励。 9, 水电安装再作最后安装施工。 12、 此进度排要求统一指挥, 全体清楚, 未尽事宜, 施工中可 530天620天90-140人8月2016年施工计划9月10月11月12月1月2月3月 得当, 作业天460天可以完成 4、 总工期含备案时间为620天5、 未考虑天气及其他 年 月 日 得当, 作业天460天可以完成。 4、 总工期含备案时间为620天。 5、 未考虑天气及其他、 对1#、 2#楼两栋楼的平衡, 浇至-0. 05m标高后要求赶平。 10、 考虑到室外楼前后可进行调整。 13、 施工时分段要作详细计划分析, 才能保证总计划的不变。