图纸会审一般包括的主要内容 (1)是否无证设计或越级设计\ue00a图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全\ue007有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾\ue00a专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾\ue00a标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾\ue00a结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致\ue00a 建筑图与结构图的表示方法是否清楚\ue00a 是否符合制图标准\ue00a 预埋件是否表示清楚\ue00a有无钢筋明细表\ue00a钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册\ue007施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证\ue007能否代换\ue00a图中所要求的条件能否满足\ue00a新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理\ue007建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题\ue007或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾\ue007布置是否合理。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 设计交底与图纸会审 1 设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计\ue007对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项\ue007掌握工程关键部分的技术要求\ue007保证工程质量\ue007设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定\ue007对提交的施工图纸\ue007进行系统的设计技术交底。同时\ue007也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾\ue007将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前\ue007使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求\ue007避免返工浪费\ue009在施工图设计技术交底的同时\ue007监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。 施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。 现阶段大多对施工进行监理\ue007设计监理很少\ue007图纸中差错难免存在\ue007故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节\ue007也是保证工程质量的前提\ue007也是保证工程顺利施工的主要步骤