农田水利设施建设工程施工方案****群丰村农田水利设施 建设工程 五、施工总体布置及施工准备12 六、主要施工方法 18 七、技术资源配置 38 八、确保工程质量的技术组织措施 43 九、确保安全生产的技术组织措施 54 十、确保工期的技术组织措施 58 十一、确保文明施工的技术组织措施 62 十二、雨季施工 65 十三、环境保护 66 十四、现场施工协调处理 70 一、工程概况 1、工程概况 ***群丰村农田水利设施建设工程,本工程由***群丰村村民委员会建设,完 成群丰村节水改造新增工程和恢复灌工程区将大大改善全村人的农作物的收成 现场条件: 整个项目区水资源丰富,渠道设施不配套、存在跑、漏水现象,缺乏生产路, 造成部分交通不便,田间路与生产路道未形成网络,部分地段为盲区。 项目规划主要需要完成的工程内容有: (1)新建挡墙段引水渠道工程。 (2)拆除重建段引水渠道工程、临时工程等 2、本区气象、水文地质条件 (1)气候条件 **地处低纬度的山区;属南亚热带季风气候但又有复杂多变的山区气候特 点。由于山多,气候夏热冬凉,四季分明,全年平均气温为16.5~22.8, 年降雨量为1477~1941 毫米,无霜期205~347 总工期:合同签订后90 天内完成工程施工及验收。计划于 2012 29日开工,并于2012 年12 月29 日竣工。若达不到要求,本公司愿接受相关约定 的条款来罚款。 文明施工:达到文明施工工地标准。 安全施工:安全工伤事故频率为1‰以下。 环境保护:达到国家标准,做好环境保护、水土保持。 四、现场施工组织 1、施工管理机构 本工程我们将按项目法组织施工,针对该工程实际情况组织项目部,由项目 经理对该工程的施工全面负责,并亲自指挥生产和协调各工种关系,项目副经理 负责该工程的材料采购和后勤、财务管理,技术负责人对该工程的技术、质量、 资料、经济效益直接领导,确保工程质量达到国土资源部《土地开发整理项目验 收规程》和规划设计方案的要求。 本工程在整个施工过程中,我们将严格按照公司ISO9002 质量手册、程序文 件及工程施工管理手册等文件进行施工管理,项目经理、管理人员、各施工班组 各司其职。 2、项目经理部主要职责 (1)施工组织: 我公司将严格按照项目管理法组织施工,抽调经验丰富、责任心强的项目领 导和一批专业技术人员组建项目经理部。下设项目