装修材料的进场顺序在装修中是门大学问,你不能一股脑将所有的材料入场,也不能在水电阶段将土木阶段的材料入场......你得根据装修进程妥当安排好进场顺序,施工现场就那么大,如果你材料入场顺序没安排好,很可能让工地堆满不合时宜的材料,导致工人不方便施工,还很可能让材料损坏。装修时所需材料如此之多,正确的材料入场方式到底是怎样的呢?
在了解材料入场方式之前你需要先知道装修的基本流程,这样你才能更加深刻的理解材料入场先后顺序。
装修基本流程:
开工前材料进场——主体拆除——定做物品的设计和测量——水电改造——防水闭水试验——各种隐蔽工程——铺瓷砖——木工作业——墙面乳胶漆——油漆工程——厨卫吊柜——木门、橱柜等安装——木地板工程——壁纸工厂——各种安装——保洁——家具、电器、配饰入场
开场前:
(1)防盗门。一开工就安装防盗门,防盗门的定做周期为一周左右。
(2)水泥、沙子、腻子等辅料。一开工就要能拉到工地,不需要提前预定。
(3)白乳胶、原子灰、砂纸等辅料。一开工就要拉到工地,不需要提前预定。
墙体改造完毕:
(4)橱柜、厨房电器。墙体改造完毕就需要橱柜商家上门测量,确定整体橱柜设计方案,其方案会影响水电改造工程。
(5)散热器和地暖系统。墙体改造完毕就需要商家上门改造供暖系统。散热器可与水管同对采购,以便泥水工确认接口型号及尺寸。
(6)水槽、面皮。橱柜设计前需要确定水槽、面盆规格、尺寸。水槽、面盆会影响到电改方案和橱柜设计方案。
(7)烟机、灶具、小厨宝。橱柜设计前需要确定其型号和安装位置,会影响电改方案和橱柜设计方案。
(8)室内门、塑钢门窗等。墙体改造完毕需商家上门测量,有了精确门、窗尺寸,即可订购成品门窗。现场制作的门不需要。
水电改造前:
(9)水路、电路改造管材等相关材料。墙体改造完毕后即入场进行水电改造。
(10)热水器。ps:太阳能热水器需要在开工初期水电敷设之前订购。
(11)浴缸、淋浴房。在水电施工前确定规格及型号,在瓷砖、挡水施工完毕后进行。
(12)排风扇、浴霸。水电安装前购买,与开关灯具一同安装。
水电改造后:
(13)防水材料。不需要预定,施工前一到两天购买即可。
(14)瓷砖、勾缝剂。水电改造后即铺贴瓷砖,需提前一周