一体化施工伊始,地铁施工程还剩余出入口、风道、暗挖通道工程,这些工程的共同特点是作业面狭小,各工序各工种交叉作业多,施工协调和配合存在一定的难度,如果管理不善将造成工期严重滞后,不利于成本控制,因此,项目采用BIM技术,将建好的一体化三维模型与施工现场进度、合同、成本、质量、安全等信息结合,确定项目的重难点,更好的进行施工交底,现场进度控制、质量安全追踪以及成本的管控。
二、项目重难点
北京地铁16号线地铁工程需要在2016年底正式投入运行,为祖国2017年献礼,因此相关的一体化工程及地下通道项目需要在一年内竣工并投入使用,项目施工进度控制便成为了重点管理目标。同时,对北京城乡建设集团而言,本项目是集团的重点BIM试点项目,努力争创北京长城杯工程。