1犕犜/犜1196—20204.2压裂施工设计应在地质设计、钻井成果的基础上进行,施工设计应目的明确、针对性强,符合相关质量、安全和环保规范标准等要求。4.3压裂施工设计应综合考虑设备能力、压裂液性能、工具性能、综合施工成本控制、达到的压裂效果等基本原则。5资料准备5.1地质资料,包括对压裂施工及压裂效果有重要影响的水文地质、断层发育、陷落柱和破碎带分布、裂隙描述、井网布置和井间距等地质资料。5.2钻井资料,包括钻具尺寸、套管数据、钻遇煤层特征、完钻井深、漏失及井涌情况等,要求绘制井身结构示意图。钻井基础数据表格式见附表A.1。5.3录井资料,包括煤层段及其顶底板岩性描述,气测资料等。5.4测井资料,包括综合测井数据、地应力剖面测井数据、固井质量检测数据等。5.5储层参数和物性资料,包括煤中黏土矿物成分、储层温度、储层水质分析、渗透率、储层压力、煤层和顶底板岩石力学参数等。5.6邻井压裂资料,包括射孔数据、压裂方案、裂缝监测结果、压裂施工总结及效果等。6设计内容及要求6.1压裂施工方案6.1.1压裂方式根据煤储层特点和井筒条件、压裂施工成本、压裂工艺以及压裂效果要求,设计压裂施工方式;对于多煤层如需进行分层压裂施工时应设计分层方式、分层工具及材料、分隔位置及其相关技术要求,绘制压裂施工管柱示意图。6.1.2射孔根据地质资料、钻井资料、录井资料、测井资料、目标段测试参数以及压裂方式等,设计射孔施工方式、射孔井段,如采用聚能射孔弹射孔时还应设计射孔枪和射孔弹型号、射孔方位、布孔方式、孔密、孔数等参数,同时还应明确射孔施工质量合格要求。射孔施工执行SY/T5325规定。射孔参数设计表格式见附表A.2。6.1.3压裂液根据煤层储层温度及与煤层的配伍性原则、降低压裂液成本、提高压裂施工效果以及满足压裂工艺要求的原则,设计压裂液类型、添加剂类型及压裂液配方方案。压裂液性能测试评价执行SY/T5107规定,压裂液性能指标执行SY/T6376规定。6.1.4支撑剂根据支撑剂的强度要求、支撑效果、价格要求以及便于压裂液输送的原则,设计支撑剂的类型、数量、粒径和组合方式,支撑剂物理性能指标及测试方法执行SY/T5108规定,导流能力测试执行SY/T6302规定。2犕犜/犜1196—20206.1.5压裂工艺参数根据煤储层参数及特点、压裂液性能、支撑剂参数、压裂方式及满足的产能目标要求,选择合适的压裂设计软件对压裂工艺参数进行优化,设计施工排量、平均砂比、加砂量、前置液比等参数,同时还应对施工压力进行预测,设计施工限压值。6.1.6泵注程序6.1.6.1泵注程序应包括泵注阶段数、液体性质、阶段排量、阶段净液量、阶段砂比、阶段加砂量、累计液量、累计加砂量、注入时间等参数及相关技术要求。压裂施工泵注程序表格式见附表A.3。6.1.6.2根据优化的压裂工艺参数,结合地质资料及煤储层参数,编制合理的泵注程序,通过压裂模拟软件进行优化计算,建立合理的裂缝剖面结构,形成最优泵注程序。压裂裂缝模拟参数表格式见附表A.4。6.1.6.3正式压裂前如需进行测试压裂,应编制相应的测试压裂泵注程序,测试压裂泵注程序应包括泵注阶段数、液体性质、阶段排量、阶段净液量、累计液量、注入时间等参数及相关技术要求。测试压裂泵注程序表格式见附表A.5。6.1.7裂缝监测为了掌握压裂形成的裂缝形态和便于修正后期压裂工艺参数,应设计合适的裂缝监测方法对裂缝长度、高度、方位等参数进行监测,同时还应明确监测施工的技术要求和执行的相关标准规范。6.1.8压后管理压裂施工结束以后,应设计压力监测方法及监测频率,压后放喷应设计合适的放喷点、放喷方式、放喷强度等参数以及排出液处理要求。6.2压裂施工作业程序6.2.1压前准备压前准备应包括:———井场准备,符合原国家安全生产监督管理总局令第46号煤层气地面开采安全规程(试行)要求。———井筒条件准备,包括压前通井、刮削、洗井、试压和井口设备安装所需的各种作业工序,执行SY/T5587.5规定。———压裂液准备,包括压裂液配制所需的材料数量及质量、添加剂的加入时间顺序以及液体配制过程中质量控制的相关技术要求。———支撑剂准备,包括各种类型支撑剂的数量以及入井前支撑剂质量控制及保存运输等要求。———井下工具准备,包括分层或分段压裂施工用的封隔工具、射孔工具的性能特征及参数要求等。———施工设备准备,包括压裂施工以及辅助压裂施工所需的设备种类、型号、设备数量以及性能技术要求。压裂施工所用压裂液各添加剂、支撑剂及井下工具名称、数量等要求见附表A.6,压裂施工作业设备要求表格式见附表A.7。6.2.2压裂施工压裂施工应包括:3犕犜/犜1196—2020———射孔施工,按照射孔方案要求,指出射孔施工具体步骤和射孔施工质量控制以及射孔质量检测方法技术要求。———设备连接,包括设备连接前的运转状态检查、设备摆放、管路连接、设备调试及管路试压等技术要求,绘制井场压裂设备摆放示意图。———压裂施工,按照压裂方案要求进行施工,指出压裂施工过程中压裂液注入以及支撑剂加入的相关技术细节、压裂施工过程中和压后裂缝监测技术细节及施工衔接和现场管理的要求,同时还应指出压后压降测试时间及相关技术要求。———实时数据采集与监控,明确实时数据采集与监控的参数及要求。6.2.3压后作业压后作业应包括:———压后放喷控制,按照放喷方案要求进行放喷过程管控,应指出控制的总体目标、主要内容及技术要求。———压后作业工程,应包括井口拆卸、冲砂洗井、液体排放等作业过程所需的各种作业工序和技术要求,执行SY/T5587.5规定。6.3资料录取与提交6.3.1资料录取具体包括每道工序的施工过程、材料添加数量及施工参数记录和图件录取、施工单位、负责人和施工时间信息等内容、格式及要求。6.3.2资料提交包括提交的具体内容、格式、时间限制、提交方式及相关要求。6.4应急措施针对可能出现的通井管柱遇阻、遇卡、施工压力过高、压裂管线刺漏、煤层压不开、煤层压裂施工砂堵、煤层瓦斯涌出等异常情况,提出相应的应急措施和技术要求。6.5健康安全环保(犎犛犈)根据《煤层气地面开采安全规程》和SY5727的相关内容,应提出健康保障、安全保障和环保保障措施,还须提出相应的管理要求。7设计书7.1设计书应包含设计人信息、审批人信息、审查结果和按照第4、5、6章要求编制的内容。7.2设计书封面见附录B,编写提纲见附录C。