1、施工前必须对石材图纸进行深化,明确埋件、主龙骨、次龙骨、钢架的规格尺寸及间距,并附计算书。　2、核对土建门窗洞的尺寸和位置并进行调整。　3、协调泛光照明、地面景观等专业,明确石材开孔的尺寸与位置及石座落地标高。　施工放样1、根据总包土建提供测设轴线控制网,对立柱位置,分层位置进行放垂直通线和水平通线,基于该线对后　查看详情　浏览数:2454　电梯厅区域石材干挂安装　深化提供安装节点参考　石材干挂安装的技术交底流程:　01施工准备　材料及实验报告齐备　各类材料已按设计要求全部配备齐全,大理石复试报告齐全、AB胶、不锈钢挂件材料出厂检验报告齐全并通过验收,膨胀螺栓出厂报告齐全,拉拔试验齐全。　　材料准备:　天然大理石(厚度≥20mm)、AB胶、不锈钢挂件、膨胀螺栓M≥8　机具准备:　云石机、台钻、电锤、电焊机、扳手、靠尺、水平尺、盒尺、墨斗、锤子等。　02作业条件&　查看详情　资料目录　一、工程概况　二、小组简介　三、选题理由　四、现状调查　五、活动目标　六、原因分析　七、要因确认　八、制定对策　九、对策实施　十、效果检查　十一、巩固措施及标准化　十二、活动体会与下一步打算内容简介　【工程概况】　本工程框剪结构,地下二层,地上22层,建筑面积38025　m2,高度98.825　m。本工程石材幕墙约4650　m2,采用高级石材光面板,主要有主米黄、天山红　、西白、带玉及珊瑚红)等,设计效果独特,施工难度大。　施工难点　:外形设计样式多,按常规干挂施工工艺难以满足要求;拼接面的形式多,下料尺寸准确度控制难;单层安装高度超高(10.8m　立即下载　高度类别:多层建筑幕墙面板:石材幕墙幕墙支承:构件式编制时间:2012年方案重点:构件运输,　安装,　施工安全资料目录　工程概况及说明　5　1.　编制依据　5　2.工程概况及简述　5　3.编制内容　6　项目管理机构6　一、组织领导6　二、管理体系7　三、施工人员部署及机械设备7　1.人员部署7　2.现场设备工具需用量计9　幕墙性能及材料说明　9　施工方法及工艺10　一、安装要求10　二、钢龙骨制作安装工10　1、竖梁定位放线　11　2、埋板及转接件安装19　3、竖梁安装　21　4、竖梁校正与验收　22　5、竖梁加固和防腐处理　25　6、层高及横梁测量定位与放线　26　7、横梁角码定位　立即下载　内容简介　2.3干挂石材幕墙安装工艺　2.3.1干挂石材幕墙骨架的安装　1)　施工准备:先复查主体结构的尺寸,要求结构尺寸达到石材幕墙尺寸的允许偏差范围　内,对偏差较大者要进行修正处理。　2)　根据控制线确定骨架位置,严格控制骨架位置偏差;确定组件在立面上的水平、垂直　位置,并在框格上画线,对平面度每层设控制点,根据控制点拉线,拉线调整,使组件按要求就位。　3)　安装竖框:先将竖框与连接件连接,连接件与主体埋件点焊连接,然后及时进行调整　和固定。每根竖框均用线坠调整垂直度。　2.3.4清扫　1)整个立面的挂板安装完毕,必须将挂板清理干净,并经监理检　立即下载　浏览数:2192　材料版块　【大理石干挂】　材料探秘　关键词:　#方柱基础大理石#轻质砖墙大理石#圆柱基础大理石干挂#　1