资料领取请戳文末!
目录
1.施工组织总体概述
工程概况、施工准备、施工组织部署、劳动力投入计划及保证措施、机械设备投入计划、主要材料投入计划、施工平面布置及消防说明
2.项目实施组织方案
施工方法、技术措施、各系统设备的主要技术指标和性能的详细说明、工程重点、难点分析、难点解决方案
3.安全生产措施
安全生产保证措施、文明施工保证措施、针对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施
4.质量及进度计划保证措施和售后服务承诺
质量保证措施及售后服务承诺、施工进度、工期保证措施
5.施工组织设计后附表图
劳动力计划表、计划开、竣工日期和项目实施进度网络图、临时用地表、投标人认为有必要加入的其他内容
(一)施工准备
1、材料准备:
对进场的油漆、乳胶漆材料进行严格检查产品的合格“三证”,必须符合设计要求以及质量标准中程序文件的规定要求和国家标准规定。
2、常用施工机具准备:
涂料滚子、毛刷、托盘、手提电动搅拌器、涂料桶、高凳、脚手板等。
(二)工艺流程
1、乳胶漆、涂料工艺流程
2、木作油漆工艺流程
清理基层→打磨后刷虫胶漆→打磨后刮润色腻子→打磨后补钉眼腻子→润色→刷第一道底漆→打磨后刷第二道底漆→打磨后刷第三道底漆→420号水砂纸磨→刷第一道面漆→打磨后刷第二道面漆→打磨后刷第三道面漆→打磨后刷第四道面漆→磨退(800号水砂纸)→打砂蜡→打油蜡→擦亮