作业指导书 更改必须在设计更改5 个工作日内完成。 图样和规范原件 设计资料更改汇总表 必要时可请顾客或顾客代表及供应商参加设计更改评审。 评审合格则进入产品图样的重新设计阶段;如不合格则对产品图样重新进行更改。 图样和规范原件 设计资料更改汇总表 新产品的样件控制计划制定工作由技术部门按《控制计划管理程序》之规定进行作业。 控制计划检查表。 生产部门负责编制样件制造计划(应符合《过程控制程序》有关规定)。 技术部门负责初步选择供应商并按《供应商管理程序》进行。 技术/试验部门负责编制相应的器材检验和/或试验规范。 技术管理部负责调拨、提供研制过程中所需的外来文件。 按《过程控制程序》相关要求,生产部 门进行样件制造,相关人员按有关技术文件进 行操作。 质检部门应对样件进行检验和确认并将结果记录于“样件检验和确认记录表”中。 样件检验和确认记录表 产品设 计更改 产品设计更改 批准 制定样件控制计划样件制造 样件制造准备 Q/6DG13。703-2003设计和开发控制程序 技术部门和项目组负责产品的设计验证/评审。 在新产品设计和开发、样件制造过程中,技术部门和项目组应根据设计图纸, 相关技术 文件/ 资料, 控制计划, 验证标准/ 规程对样件 的产品特性进行设计验证和评审,并将验证和 评审的结果记录于“设计和开发验证/评审记 如设计验证/评审结果不符合设计输入要求, 则技术部门和项目组按本程序及相关作 业指导书等进行设计更改、评审和样件再制作 除实施上述设计验证/评审外,还可采用包括变换方法计算, 类似设计比较, 模型或典 型样板试验证实等方法, 对设计阶段进行验证 /评审。 验证/评审包括设计/功能要求的考虑, 部件/ 子系统/ 系统工作循环, 台架试验结 DFME 可制造性和装配设计评审,试验设计和装配产生变差结果等方面。 验证/评审可通过使用计划和报告格式来跟踪设计验证的进展。(计划和报告的方法 采用综合性试验计划和报告对部件和总成的产品和过程确认)。 设计验证/评审应由有资格的人员参加,必要时应有专家参加。 设计和开发验证记录表 设计和开发评审记录表 技术部门负责设计验证/评审资料的收集、整理和归档。 设计验证/评审资料的收集、整理和归档应符合《文件和资料控制程序》规定。 技术部门负责与顾客沟通并确定验证资料是否需顾客确认。 如顾客要求时,应将经公司验证/评审合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。