【问题】 1.事件一到事件三中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。 2.事件一到事件三中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少? 3.事件四中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。 4.事件五中,专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。
某新建工程,建筑面积28O0M2 ,地下一层,地上六层,框架结构,建筑总高28 . 5m ,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同约定项目施工创省级安全文明工地。