对发包人和监理 56 人提出的合理意见和要求 承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的 承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 施工进度计划的编制和修改按照第7 2款〔施工进度计划〕执行。 施工进度计划的编制承包人应按照第7 1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划 施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例 施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据 发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。 施工进度计划的修订施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的 承包人应向监理人提交修订的施工进度计划 并附具有关措施和相关资料 由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。