序号 工 程 内 容 期日 期一 期二 期三 期四 五 期期六 施 工负 责 施工人数 工程自检 进 度质 检 部 门审 核 备 注 一 质量监理组 胡 翔 兼 5 1 备齐翻新设备移交新疆技术资料 √ √ √ √ √ 各组长和维修人员配合 2 各专业工程师核对翻新设备缺陷 √ √ √ √ √ 3 编制翻新设备记录表并及时交接 √ √ √ √ √ 4 工器具和备品备件的申报工作 √ √ √ √ √ 二 汽机施工组 黄顺平 7 1 制作主、辅油箱运输架 √ √ √ √ √ 张平 5 100% 100% 2 3 台真空泵检修 √ √ √ √ √ 曾理 2 现场检修 三 锅炉辅机施工组 廖述东 25 100% 1 一、二次风机壳体叶轮维修 √ √ √ √ √ 钟世坤 5 2 电除尘操作间清理检修电动葫芦 √ √ √ √ √ 钟世坤 5 80% 3 拆除石灰石管道及 2#炉其他管道 √ √ √ √ √ 刘庆 10 100% 5 拆除渣库设备 √ √ √ 廖述东 4 20% 拆除的设备不得在现场逗留一晚。 6 清理机修车间门外并做成品堆放区 √ √ √ 廖述东 100% 四 电仪施工组 李林 16 1 全力检测锅炉阀门执行机构 √ √ √ √ √ 李建 7 20% 2 拆除汽机房所属动力电缆并打包 √ √ √ √ √ 李林 9 50% 3 现场电器设备的维护检修 √ √ √ √ √ 1 70% 五 调度室及其所属辅助施工组 熊利军 √ 陈端泽 陈端泽 1 给水泵、凝结水泵电机具备发运条件 √ √ √ √ 100% 2 督促外包单位对设备的翻新工作速度 3 电除尘操作间具备检修条件 √ √ √ √ √ 熊利军 协调电器、锅炉 4 加紧对具备发运条件设备进行发货。 √ √ √ √ √ 熊利军 5 对吉电场地和项目部场地的协调 √ √ √ √ √ 熊利军 本表说明 1、锅炉、汽机、电仪的翻新工作是移交涂料工作之前已验收合格的工作。2、锅炉、汽机小组应将重心放在检修工作中来。3、由于翻新工作牵涉到场地狭窄物流配合艰巨鉴定翻新标准较为困难等各种因素汽机组和锅炉组应密切与调度室及其所属辅助施工组配合并根据各种设备出厂标准主动、圆满完成翻新发运任务。 开封项目部技术组制 2011.06.07 成都久易贸易公司开封项目部 2×135MW 电站拆除工程 2011 年 6 月第三周6 月 12 日-6 月 19 日施工进度计划表 星星星星星星星序号 工 程 内 容 期日 期一 二 期期三 期四 期五 六 期施 工负 责 施工人数 工程自检 进 度质 检 部 门审 核 备 注 一 质量监理组 胡 翔 兼 5 1 备齐翻新设备移交新疆技术资料 √ √ √ √ 各组长和维修人 员配合 2 各专业工程师核对翻新设备缺陷 √ √ √ √ 3 编制翻新设备记录表并及时交接 √ √ √ √ 4 工器具和备品备件的申报工作 √ √ √ √ 二 汽机施工组 黄顺平 7 1 清理循环水系统阀门并外送翻新 √ √ 张平 2 100% 2 加固电除尘极板极线包装架 √ √ √ √ 曾理 5 20% 现场检修 3 电除尘设备翻新 √ 张平 5 20% 三 锅炉辅机施工组 廖述东 25 我 2 人无工 1 一、二次风机壳体叶轮维修 √ √ √ √ √ √ 钟世坤 5 70% 2 现场维修 2#炉引风机 √ √ √ √ √ √ 廖述东 5 40% 3 拆除渣库设备石灰石库设备 √ √ √ √ √ √ 刘庆 5 50% 拆除的设备不得在现场逗留一晚。 4 配合电仪施工组对 2#转运站进行拆除 √ √ 潘辉 5 20% 5 卷扬机的拆除 √ √ 胡强 3 100% 四 电仪施工组 李林 16 1 全力检测锅炉阀门执行机构 √ √ √ √ 李建 7 20% 2 拆除汽机房所属动力电缆并打包 √ √ √ √ 李林 9 50% 辅工 10 人 3 现场电器设备的维护检修 √ √ √ √ 1 70% 五 调度室及其所属辅助施工组 √ √ √ √ √ 陈端泽 熊利军 1 翻版阀门机翼测风装置膨胀节具备发运条件 100% 2 督促外包单位对设备的翻新工作速度 陈端泽 3 电除尘场地的清理 √ √ √ √ √ 熊利军 与高远协调 4 加紧对具备发运条件设备进行发货。 √ √ √ √ 熊利军 5 对吉电场地和项目部场地的协调 √ √ √ √ 熊利军 本表说明 1、锅炉、汽机、电仪的翻新工作是移交涂料工作之前已验收合格的工作。2、锅炉、汽机小组应将重心放在检修工作中来。3、由于翻新工作牵涉到场地狭窄物流配合艰巨鉴定翻新标准较为困难等各种因素汽机组和锅炉组应密切与调度室及其所属辅助施工组配合并根据各种设备出厂标准主动、圆满完成翻新发运任务。4、星期天气温在 36 度以上时各组根据具体情况酌情放假。 开封项目部制 2011.06.13 成都久易贸易公司开封项目部 2×135MW 电站拆除工程 2011 年 6 月第四周6 月 20 日-6 月 26 日施工进度计划表 星星星星星星星序号 工 程 内 容 期日 期一 期二 期三 期四 五 期期六 施 工负 责 施工人数 工程自检 进 度质 检 部 门审 核 备 注 一 质量监理组 胡 翔 兼 5 人 1 备齐翻新设备移交新疆技术资料 √ √ √ √ √ 各组长和维修人 员配合 2 各专业工程师核对翻新设备缺陷 √ √ √ √ √ 3 编制翻新设备记录表并及时交接 √ √ √ √ √ 4 吉林电建福建卫东工程量核定 √ √ √ √ √ 二 汽机施工组 黄顺平 7 1 清理循环水泵房阀门液压系统 √ √ √ √ √ √ √ 张平 2 100% 5 台 2 见机修理汽机未维修设备 √ √ √ √ √ √ √ 曾理 5 20% 现场检修 3 电除尘设备现场清理及翻新 √ √ √ √ √ √ √ 张平 5 20% 三 锅炉辅机施工组 廖述东 20 人 2 人无工 1 一、二次风机壳体叶轮维修 √ √ √ √ √ √ √ 钟世坤 5 80% 焊工吕霞 2 现场维修 2#炉一二次风机 √ √ √ √ √ √ √ 廖述东 5 20% 40% 3 发运设备的包装制作 √ √ √ 潘辉 5 4 现场及拆除物质的转运 √ √ √ √ √ √ √ 胡强 3 100% 四 电仪施工组 李林 16 1 全力检测锅炉阀门执行机构 √ √ √ √ √ √ 李建 7 20% 2 拆除汽机房所属动力电缆并打包 √ √ √ √ √ √ 李林 9 50% 辅工 10 人 3 现场电器设备的维护检修 √ √ √ √ √ √ 1 70% 五 调度室及其所属辅助施工组 熊利军 1 翻版阀门机翼测风装置膨胀节具备发运条件 √ √ √ √ √ 陈端泽 100% 2 1#炉一次风机叶轮壳体具备发运条件 √ √ √ 陈端泽 100% 3 继续电除尘场地的清理 √ √ √ √ √ 熊利军 与高远协调 4 加紧对具备发运条件设备进行发货。 √ √ √ √ 熊利军 5 对吉电场地和项目部场地的协调 √ √ √ √ 熊利军 本表说明 1、锅炉、汽机、电仪的翻新工作是移交涂料工作之前已验收合格的工作。2、锅炉、汽机小组应将重心放在检修工作中来。3、由于翻新工作牵涉到场地狭窄物流配合艰巨鉴定翻新标准较为困难等各种因素汽机组和锅炉组应密切与调度室及其所属辅助施工组配合并根据各种设备出厂标准主动、圆满完成翻新发运任务。4、星期天气温在 36 度以上时各组根据具体情况酌情放假。 开封项目部制 2011.06.20 成都久易贸易公司开封项目部 2×135MW 电站拆除工程 2011 年 6 月第五周6 月 27 日-7 月 03 日施工进度计划表 星星星星星星星