JGJ162-2008 11、《工程建设标准强制性条文》、国家及地方有关法律、法 规文件。 12、参考了《施工技术》2002(3):《扣件式钢管模板高支 撑架设计和使用安全》中的部分内容。 第二章、工程概况 地上主体32 层,地下3 层,建筑高度约100 米。总建筑 面积约 层是为住宅服务的商业网点,三至三十二层为住宅。 本工程在9.550 米标高处为转换层,面积约为2000 转换层层高为:5.7m。本工程结构转换层采用钢筋砼梁板转转换层施工方案 梁最大跨度为8000m,板最大跨度为5200mm.无论从钢筋绑扎、模板支撑体系还是砼浇筑来看,结构转换层的施工都 是本工程的重点和难点。 一、本工程转换层梁截面较大,梁、板、柱主要截面如 KZL:1400*2000Y1000*500、1200*1800 Y1000*500、 1300*1800、900*1800、1200*1800、600*1000。 KZCL:800*1700、700*1600、900*1700。 WKL:400*1000、400*1050、400*900 KZZ:1200*1300、1400*1300、1200*1400. 现浇板厚度为:250mm. 二、钢筋: 转换层梁纵筋主要规格为:HRB40025、32、36、40。腰 筋主要规格为: HRB40014、16。 框支柱纵筋主要为: HRB40032、36、40:主要箍筋为: HRB40014@100。 现浇板钢筋为:HRB40012@150 三、混凝土:转换层混凝土等级为C55. 第三章、工程施工特点、难点 一、施工特点 (1)承重主梁截面尺寸较大,结构层自重大; 转换层施工方案 (2)转换层梁及梁柱节点处钢筋密集;(3)转换层下层梁截面尺寸小,承载力低。 二、施工难点 1、钢筋复杂:转换层主梁钢筋用量大,绑扎难度高,传统的 钢筋绑扎方式不能满足转换层的施工; 2、混凝土体量大:转换层混凝土约为2000 m3,由于梁和 梁柱节点处钢筋密集,砼振捣密实难度大,混凝土等级高, 结构防裂和养护要求严格。 3、层高较高:转换层层高为5.7m,混凝土自重和施工荷载 较大。其模板支撑系统的强度、刚度和稳定性是施工难点之 一,也是结构安全的重要保证。 第四章、组织保证措施 一、组织机构 本工程的质量目标为确保优质结构工程, 而转换层是 本工程的重点与难点。 项目