机具准备 捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W)、电焊机、通风及供氧 设备、扬和水泵、活动爬梯、安全帽、安全带等; 施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件及个人劳保用品必须经常检杳,确保完好和使用 安全。 材料准备 对水泥、钢筋、石了、砂了,由持证材料员和试验员按规定对其进行抽样检验,确保原材质量符 合相应标准的规定。 作业条件 开挖前场地应完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、in建筑物、设备基础等障碍物均 已排除 或处理完毕。各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。 试验员:须持证上岗,要求熟知材料及混凝土试块的取样规定,熟知混凝土试块的制作、养护 规定,操作熟练; 计量员:应熟知计量器具的校检周期、计量精度、使用方法等规定,并掌握配合比单及其配料 精度; 操作工人:应经过培训,并掌握井下作业、投料、搅拌、运输、浇筑、振捣等技术、安全交底 内容,操作熟练。 施工工艺 工艺流程 塔吊基础施工工艺 进行降水,设置观察井,当地下水降至基坑底下500左右,即可开挖。此项并入降水工程, 按降水工程 施工方案施工。 3、基坑放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出,按照1: 塔用基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖,现场架设一台SCD200型水准 仪进行 基底标高控制。同时按照1: 的放坡系数进行放坡开挖。机械开挖应比设计标高高20cm〜30cm,剩余土 方采用人工开挖。人工开挖的平整度为50。 垫层栓浇筑:在基坑开挖完成后,立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围 内应至少有一个小木桩;随后在基坑边四周用50X 100 的木方围起来;进行垫层磴浇筑, 初凝后进行压光处 6、基础放线(墨线):在垫层栓达到30%以上的强度即可进行基础放线。