前言

我们在编制Project计划时,由于项目周期太长,往往出现右边甘特图显示不全或打印时甘特图分页的问题,今天就系统的的给大家分享一下这类问题的处理方法!
右边甘特图显示不全,如下图所示:

1缩放整个项目

依次点击【视图】-【完整项目】
效果如下:
当然也可以自定义比例或显示范围,点击【完整项目】左边的【显示比例】按钮,点击最下面的【显示比例】,会弹出对话框,如下:
当你选择缩放时,甘特图上的时间刻度会自动缩放,也许自动缩放后的刻度不是你想要的,这是你需要自定义时间刻度了。

2时间刻度设置

在时间刻度上点击右键,选择【时间刻度】
弹出对话框
时间刻度分为顶层、中层、和底层,首先选择显示的层数,然后设计每一层的单位和标签
单位:可以在下拉列表框中选择,可以按年月周等显示
标签:可以在下拉列表框中选择,样式多种多样,可以选择具体时间也可以显示相对的项目时间,如项目开始第几个月。
计数:就是时间跨度,输入2就是,间隔两个单位显示
注意:这个对话框中有个大小的比例,调节这个比例不会打乱你的时间刻度,只会调节你的刻度变紧或变松,这个非常实用,请记住。

3打印预览

有时候明明右侧甘特图可以完全显示,但打印预览时就成了这样:
解决办法:
【打印】-【页面设置】-【页面】-【缩放】调整为1页宽就可以了!高度可以根据行数调整。

总结

如果还有问题,欢迎随时向我提问,谢谢!