三、进度计划的表示方法 例、条形基础施工 1、挖基槽 2、作垫层 3、砌筑基础 4、回填土 第三段 第二段 第一段 横道图 施工过程 工作日 1~3 4~6 7~9 10~1213~15 16~18 19~21 22~24 挖基槽 作垫层 砌筑基础 回填土 双代号网络图 槽1 槽2 槽3 1 2 3 3 3 3 垫1 4 3 垫2 53 6 垫3 73 基1 58 基2 95 10 基3 11 5 填1 2 填2 12 2 填3 13 2 14 双代号网络计划 工作表示方法 双代号网络图 工作名称 i 持续时间 j i