地铁2号线大部分站点之间的时间间隔为2分钟,如果搭乘全线,耗时大约35分钟。
最新消息:
地铁2号线的建设节点:
2017年2月13日,常州地铁2号线一期工程正式开工建设。
2019年6月21日,常州地铁2号线正式开始铺轨。
2019年11月28日,常州地铁2号线区间隧道工程实现全线“洞通”。
2020年4月29日,常州地铁2号线实现全线“轨通”。
2020年5月15日,常州地铁2号线首列工程车于丁堰车辆段吊装入轨。
2020年9月15日,常州地铁2号线一期工程信号系统工程正式开始动车调试。
2020年12月24日,常州地铁2号线一期工程实现全线接触网“电通”。
2021年2月28日,常州地铁2号线一期工程顺利取得空载试运行安全认证证书,这标志着常州地铁2号线一期工程信号系统完成调试,信号系统初步具备空载试运行条件。
2021年3月5日,常州地铁2号线正式启动试运行。通过3个月不载客试运行检验运营组织管理和设施设备系统的可用性、安全性、可靠性,逐步达到初期运营要求。
2021年6月7日,常州市轨道交通2号线一期工程顺利通过竣工验收。