6 施工单位必须编制专项方案的分部(分项)工程有:
1)基坑支护与降水工程专项施工方案;
2)土方开挖工程专项施工方案;
3)模板工程专项施工方案;各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等;水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
4)起重吊装工程专项施工方案;
5)脚手架工程专项施工方案;a高度超过24m的落地式钢管脚手架;b附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升;c悬挑式脚手架;d门型脚手架;e挂脚手架;f吊篮脚手架;g卸料平台。
6)拆除、爆破工程专项施工方案;
7)其它危险性较大的工程专项施工方案;a建筑幕墙的安装施工;b预应力结构张拉施工;c隧道工程施工;d桥梁工程施工(含架桥);e特种设备施工;f网架和索膜结构施工;g6m以上的边坡施工;h大江、大河的导流、截流施工;港口工程、航道工程;k采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,巳经行政许可,尚无技术标准的施工。
施工单位必须经专家论证的方案有:
1)深基坑工程;
开挖深度超过5m(含5m)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。
2)地下暗挖工程;
地下暗挖及遇有溶洞、暗河、瓦斯、岩爆、涌泥、断层等地质复杂的隧道工程。
3)高大模板工程;
水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过12m,施工总荷载大于10KN∕㎡,或集中线荷载大于15KN/m的模板支撑系统。
4)30m及以上高空作业的工程;
5)大江、大河中深水作业的工程;
6)城市房屋拆除爆破和其他土石大爆破工程。
7.签署开工令时具备的开工条件:
1)施工许可证已获政府主管部门批准;
2)征地拆迁工作能满足工程进度的需要;
3)施工组织设计已获总监理工程师批准;
4)承包单位现场管理人员已到位,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实;
5)进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求;
8.正式开工前,所辖区的建设工程质量安全监督机构第一次到建设工程项目施工现场实施质量、安全交底,建设单位相关负责人、施工单位项目经理、技术负责人、安全员和项目监理机构总监、安全监理人员、相关专业人员代表参加。交底内容见建设工程质