4.3 包装、储存和保护 所有运送到工地的设备和材料均应保持全新的状态,并应有适当的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候或其它情况下造成损毁。同时,在实际情况许可下,设备和材料在进行 施工前亦应存放于包装箱内,或用防护罩加以保护。 在通过竣工验收前,任何由于制造、运输、现场储存及安装过程中受损毁的设备或材料,将被拒绝接受,承包单位必须作无偿更换而不是将损坏部件修复后安装上去。因更换设备或材 料而要求延长工期将不获接纳。 承包单位必须与供货单位包括业主的供货单位协调货到现场的时间安排,配合施工进度,待施工条件成熟时,设备进场。如果现场还未能达到安装条件,中间如发生临时仓储、运输、 保险、管理、保安等费用,由承包单位自理。 承包单位应该明了,工地现场可供存放物料的场地极为有限,因此承包单位对大型设备的付运必须事先有详细的计划和安排,并提出切实可行的运送方案。临时贮存场地一般是不会提 承包单位对其提供的全部装置,设备及材料具有全部责任,对重要部分应采取必要的特殊措施加以保护。保护措施应包括蔽盖物,防止灰尘或其他外界物质进入机器或设备的工作部件, 在储存或安装时,应采取特殊措施封闭所有管道、线管的端口。 在安装设备以后承包单位应使用防护箱或其他材料,对材料、设备元件及配件进行保护。在承包单位疏忽的情况下,承包单位应进行维修达到业主/建筑师/工程师满意,或免费提供 由于疏忽所造成损坏的全部或部分材料、设备、元件和配件的更换。由业主/建筑师/工程 师所指出的损坏部分的拆除处理及更换安装,承包单位应支付业主所发生的全部开支和费 用,并严格地履行本合同的其他责任。 承包单位应确保在投入运行之前所有现场安装设备的正确保养。在特殊情况下,主要设备应有长期储存保养保证,这些设备由供应商或其代理长期负责保管。本合同包括正规的保养程 序,这包括马达运转等。正常工作的详细资料必须在合同批准一个月内提交。 在未得建筑师的书面批准前,任何材料、机件或设备皆不得移离工地。4.4 设备及材料的更改 在本合同签订后,承包单位是基本不允许使用非投标时所投标的设备或材料。若在特殊情况下,承包单位需更改某产品,则须以书面提交合理解释及证明文件,及其所建议的设备或材 料的制造商。重新建议的设备或材料制造商,必须于本标书的可接受生产商清单内挑选,并 同时获得业主/建筑师/工程师的书面批准方可使用,而且该设备及材料亦必须达到本技术规 格说明书的要求。此外,如有额外费用或合约上的责任应由本承包单位完全负责。 承包单位提出采用非图纸规定和要求的某项设备,从而使系统重新设计,那么关于设备布置的图纸和相应的图纸修改由承包单位自费准备。如果经认可后的改动如有与原图的材料设备 使用和安排有出入,所增加的费用应由承包单位自理(包括修改设计和相关的改建),并须 配合原工程进度。 承包单位必须清楚地认识到,任何更改合同上承诺的材料及设备通常会导致延迟审批时间,因业主/建筑师/工程师需对有关更改做出额外的审批工作。