发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认 不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 开工准备除专用合同条款另有约定外 承包人应按照第7 1款〔施工组织设计〕约定的期限 向监理人提交工程开工报审表 经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 除专用合同条款另有约定外 合同当事人应按约定完成开工准备工作。 开工通知发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。