箭线图(双代号网络图)绘制一般规定:
1、双代号网络计划图中,每一条箭线表示一 项 工作。箭线的箭尾节点表示工作的开始,箭头节点表示该工作结束。在非时标网络图中,箭线长度不直接反映该工作所占用时间长短。箭线宜画成水平直线,也可画成折线或斜线。水平直线投影的方向应自左向右,表示工作的前进方向。
2、双代号网络图的节点应用圆圈表示,并在圆圈内编号。节点编号顺序应从小到大,可不连续,但严禁重复。
3、双代号网络图中,一项工作应只有唯一的一条箭线和相应一对节点编号,箭尾的节点编号应小于箭头的节点编号。
4、双代号网络图中的虚箭线,表示一项虚工作,其表示形式可垂直方向向上或向下,也可水平方向向右。
5、双代号网络计划中一项工作的基本表示方法应以箭线表示工作,工作名称应标注在箭线之上,持续时间应标注在箭线之下。
6、工作之间的逻辑关系可包括工艺关系和组织关系,在网络图中均表现为工作之间的先后顺序。
7、双代号网络图中,各条线路的名称可用该线路上节点的编号自小到大依次记述。