李渡嘉陵江大桥自开工建设以来, 施工进度一直备受社会各界关注。 目前大桥修建得怎么样了? 3月11日 小编探班施工现场, 为广大粉丝曝光该工程的最新进度。 当天上午,小编经过体温检测、信息登记等程序后,走进已全面复工的李渡嘉陵江大桥施工现场,只见这座横跨嘉陵江的大桥,已初展雄姿,蔚为壮观。 “一定要把疫情耽误的时间抢回来,把疫情延误的项目进度赶上来。”李渡嘉陵江大桥项目施工单位四川路桥华东建设有限公司副总工程师向鹏程介绍,在做好制定防疫方案和相关制度、建立完善内部管控流程、准备好各类防疫物资等工作前提下,项目于2月18日复工。 小编在主桥、引桥等工地上看到,车辆穿梭、机械轰鸣,100多名建筑工人有的正在进行T梁预制,有的在绑扎钢筋,有的在桥面浇筑混凝土…… 据了解,经过全力以赴追赶工期,截至目前,李渡嘉陵江大桥下部构造已经全面完工,上部构造及桥面施工正在加快推进,仅差25米就将实现李渡岸边跨合拢。其中,李渡岸引桥总共15跨T梁已完工13跨,正在进行第14跨T梁安装以及桥面系施工;主桥已完成16号主墩20块件浇筑,17号主墩即将进入19块件浇筑;大桥两岸引道路基已施工成型。 “李渡嘉陵江大桥可望于今年7月实现竣工通车。”向鹏程介绍,为实现这一目标,项目施工方坚持挂图作战、顺排工序、倒排工期,将每一项施工任务都细化到天。