第 1 分册:输 电线路》 2.3 合同,主要有本工程的建设监理委托合同、建设工程施工合同等 2.4 设计文件:本工程的地质勘察资料,经批准的设计文件、设计变更及施 工图纸等 2.5 施工及监理文件:主要有施工组织设计及专项设计方案、监理规划和监 理细则等 3 3.1 旁站工作流程及要求 实施旁站监理的各分项工程, 施工单位应提前 24 小时向监理项目部申 报施工申请; 3.2 收到施工单位的报告后,监理工程师应立即检查确认是否已具备施工 条件。检查内容如下: xxx 电力工程监理有限公司 1 35kV XXX 变电站(含对侧间隔)工程旁站监理方案 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格; 施工方案是否已经监理批准; 施工设备、人员、材料等是否到位; 安全设施是否符合相关要求; 是否有影响施工的其他因素。 在以上条件均满足后, 经总监理工程师确认后签认申请表并安排好旁站监理 人员实施旁站监理。 3.3 旁站前监理人员应充分了解和掌握施工所用材料、设备的质量情况以 及施工图纸、设计要求、标准、规范等; 3.4 旁站监理工作主要由现场监理员进行,监理员执行旁站前,专业监理 工程师向其进行交底,明确交代旁站项目范围、质量标准、注意事项及突发事件 处置要点。并配备必要的监理设施; 3.5 旁站监理人员在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中 出现的质量问题, 如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现 场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工; 3.6 旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性 标准行为的, 应责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者可能危机工程 质量的, 应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部 暂停施工指令或者采取其他应急措施; 3.7 按总监理工程师批准的监理实施细则逐项执行或按商定的工艺质量标 准进行监督检查,并作好质量记录和取样分析。