版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
我们再来看Project的一些高级应用。
1.1. 设置任务依赖性的几种方法
首先是设置任务依赖性的几种方法,这里介绍三种方法。
方法一:选中两个需要建立依赖型的任务。选中用 ctrl 鼠标左键 的方式即可。但是要注意选择的顺序,先选择的那一个被认为是前置,后选择的那个默认依赖于先选择那一个任务。点击如图所示的这个图标。一个“链接”模样的图标。刚才选择的两个任务就被链接在一起了。
依赖性是默认的“结束-开始”型。你会看到,在前置这一栏出现了如图示的数字,这个数字就是最左侧的行号数字。
方法二:这次不需要选中两个任务了。只需要选中所谓的后继,我们通过其他方式给它确定其前继。比如,我选中了上图中的任务3,并想确定任务3是依赖与任务2的。
执行任务→属性→信息,弹出如下任务信息对话框。选择前置任务标签,点击下面的任务名称右侧的按钮,会弹出所有可供选择的前继,选择我们需要的任务2。
方法三:前两种操作后,内部进行了