问题
请问该项目部对电梯井口的防护是否安全?为什么?
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定: (1)人工费综合单价为45元/工日; (2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h,可顺延工期1d; (3)施工总承包单位须配有应急备用电源。 工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件。 事件一:3月19至20日,遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。 事件二:3月21日,施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。 事件三:5月10日上午,地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日,监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日,施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。 事件四:6月30日,地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。 事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗石石材饰面板,用量350m2。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m2,用量最大的一种人造饰面木板300m2。 针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。