一、干部医疗保健基地完成项目 1、 完成土方工程 2、 确定哨位数量、警卫用房功能和面积 3、 完成人民防空工程设计 4、取得《建设工程规划许可证》 5、确定代建人招标代理机构 6、确定代建人 7、完成施工图会审工作 8、确定施工及监理招标代理机构 9、完成监理招标,施工单位招标工作正在进行中 10、开工前准备 (1)办理开工证(2)工程建设领导小组确认监理、施工招标结果(3)与中标单位签订施工合同(4)完成燃气、电力、热力等专业设计审批(5)完成精装修设计(6)确定钢结构、幕墙、电梯、精装修等专业招标 二、门急诊楼、手术科室楼工程 日前,已得到国家发改委关于门急诊楼、手术科室楼的初步设计和概算的批复文件。 设计工作将在8月底完成一期门急诊楼的施工图设计,9月底将完成专家评审和各部门审批。 整个北区工程建筑面积221915m2。 三、其他在建的重大改造工程项目 1、18间手术室的改造工程。搬迁全部完成,施工队已经顺利进入施工现场。现在手术室西侧道路已全部封闭,所有车辆不能由此进出;放疗科患者入口也已经改从老楼进出。手术室的改造工期预计半年。加班加点施工势必对周围病房的工作造成影响,希望全院职工能够给予理解、支持,并做好必要的解释和协助工作。 2、整个住院楼病房的轮空修缮。借手术室改造的时机,医院决定从3段8开始,对病房全部进行修缮。 3、变电站的改造。现已进入关键时期——新老配电设备倒闸,新变电站启用运行。新的配电站设置在业务楼的地下一层。请各个科室密切注意基建处关于倒电时间的通知,安排好医疗工作。 4、热力站和洗衣房改造。这两项改造工程必须在年内完成。热力站改造,要赶在10月供暖前完成。两项工程正在进行中。 5、北配楼扩大医疗用房。正在设计和相关手续的办理之中。 6、西院工程项目——血液科骨髓移植中心和直线加速器工程改造,日前都在设计之中。
3、内分泌科接受卫生部重点实验室评估
本报讯(记者 李乃适)日前,卫生部专家评估小组莅临我院对卫生部内分泌重点实验室进行评估检查。刘谦院长参加了会议并与评估专家进行了交谈,交换了对实验室管理的意见和建议。 陈杰副院长代表医院致欢迎辞,并介绍了内分泌实验室的历史和现状。卫生部科技司郭苗云处长等6位专家强调了此次评估工作的目的是对卫生部重点实验室摸底检查,以评促建。 内分泌实验室副主任夏维波代表实验室主任史轶蘩教授介绍