美林西岸一期屋面防水工程 SBS 施工方案 一、 编制依据: 1、 五区、 六区屋面工程设计图纸 2、 国家和地方现行有关的屋面防水施工规范, 技术规程,工程质量验收标准。 3、 工程建设标准强制性条文。 4、 中建六局土木工程公司 QES 质量环境, 职业安全健康管理手册。 二、 设计防水等级: 1、 坡屋面防水等级为Ⅱ 级。 2、 不上人平屋面屋面防水等级为Ⅲ级。 三、 作业条件: 1、 施工前审核图纸与 建设单位通过图纸会审, 领会设计意图。 2、 屋面由 专业队伍施工, 持证上岗。 3、 铺贴防水层的基层表面, 应将尘土, 表面应顺平, 杂物彻底清除干净。 4、 基层坡度应符合要求, 表面应顺平, 阴阳角处做成圆弧形, 基层表面必须干燥, 含水率不大于 9% 。 四、 操作工艺: 1、 工艺流程( 热熔法施工) 清理基层→涂刷基层冷底油→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→粘挤塑板 2、 清理基层: 施工前将验收合格的基层表面尘土、 杂物清理干净。 3、 涂刷基层底油: 高聚物改性沥青卷材施工, 按产品说明书配套使用, 基层冷底油是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释, 搅拌均匀, 用长把滚刷均匀深刷于基层表面上常温经过 4h 后, 开始铺贴卷材 4、 附加层施工: 一般用边熔法使用改性沥青卷材施工防水层, 在女儿墙、 栏板、 水落口管根、 檐口、 阴阳角等细部做附加层, 附加范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 5、 铺贴卷材: 卷材的层数、 厚度应符合设计及甲方要求,铺设接缝应错开。 将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用; 铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处, 喷枪距加热面 300mm 左右, 经往返均匀的加热, 趁卷材的交界处融化时将卷材向前滚铺、粘贴搭接部位满贴牢固。 6 热熔封边: 将卷材搭接处用喷枪加热, 趁热使两者牢固,以边缘挤出沥青为度; 末端收头用密封膏嵌填严密。 五、 技术要求: 1、 施工前检查基层必须干燥、 干净。 2、 深刷冷底油一遍, 应均匀一致, 待干燥后方可铺贴卷材。 3、 卷材搭接宽度, 长边不小于 80mm ~100mm, 短边不小于150mm, 采用搭接法。 4、 阴阳角等附加层应每边不小于 250mm。 5、 卷材铺贴采用满粘法不得空鼓, 不能出现粘接不牢现象,如出现起鼓等粘接不牢