班组交接时 要对成品情况登记 如有损坏要查清责任。 137第八章 季节性施工措施 本工程施工工期较长 达200天 整个工程施工必定要经过春夏秋三季。扬州地区夏季较热、一般在每年的7 每年的5月与10月该地区雨水较多根据本工程的进度安排 主体框架施工于5至7月之间 避开夏季高温。 雨季施工主要以预防为主采用防雨措施及加强排水等手段确保雨季正常施工 不受季节性气候的影响。 加强雨期信息反馈对近年出现的雨期进行统计 采取防范措施设法排除。 组织措施项目经理部由项目经理为组长、有关人员参加组成雨季施工管理领导小组 负责雨季施工准备 检查措施落实情况 处理雨季季节中出现的问题。 防雨材料准备雨季施工前 应根据工程情况准备一定量的防雨、排水材料和机具 以备急用。 临建维修施工现场主要运输道路路基应坚实 道路两旁要做好排水沟 保证畅通、雨后不积水、无泥泞。 138 材料及半成品保护对门、窗扇等怕雨淋和需防潮的材料要采取防雨、防潮措施 应入棚内或室内 屋面保温材料必须入库存放 库内材料要垫高码放并通风良好。 电设备防护机电设备的电闸箱要有防雨、防潮等措施 并应按接地保护装置。