技术交底记录 卓越·凯悦公馆 交底单位 接底单位 项目技术员 班组长 交底人 接底人 地下室丙纶防水 分部分项工程名称 交底内容: 一、材料准备: 聚乙烯丙纶防水卷材,GB18173-1-2006 标准防水卷材。 辅助材料:专用胶,水泥。 二、施工准备及部署: 1、施工准备: 对基层的要求:防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、 翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 2、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为 100(水泥) :1(胶粉) :50(水) (水适量) 。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水 搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 3、施工部署: 2.1、施工前应将基层表面灰尘、杂物清理干净。 2.2、按比例现场配制好聚合物防水粘结料,按粘贴尺寸裁剪相应卷材。 2.3、阴阳角处、电梯坑、穿墙孔复杂部位的附加层做好后再大面积展开。 2.4、卷材粘贴时,聚合物防水粘结料要满面涂刷。 2.5、卷材搭接宽度:长、短边为 100mm。相邻两边接缝应错开,接缝搭接 应粘接牢固防止翘边和开裂,用聚合物防水粘结料密好缝,封好头。 三、防水层的施工与操作 施工顺序,每栋楼按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑、 地体基坑等)后大底板面施工,每栋楼大面施工时可由中间向两端施工。 3.1 施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在 5℃以上 25℃以下进行,雨天、雪天、 5 级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 3.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作 (1).卷材粘贴方向确定。 当有坡度<3%时,卷材宜平行坡面铺贴。坡度>3%时,卷材可平行或垂直坡面 铺贴。 要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。 (2).地下室防水层施工前,应先做好节点、附加层和桩基础钢筋比较集中 部位的处理,然后由最低标高处向上施工。 (3)聚乙烯丙纶防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约 3 至 12 米,找 正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后 再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。 (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层 上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在 1mm,然后铺卷 材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。 (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为 100mm,上下 层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开 1/3 幅宽 以上。 (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密 封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实, 要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。 3.3 特殊部位的处理 (1)卷材收头处理。卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、 翘边、脱落。 (2)阴阳角处理 在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为 500,在附加层验收合格后 方可进行大面积第一遍施工, 第一遍验收合格后方可进行第二遍施工, 长短向搭 接不得小于 100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞 口处剪成四瓣插入洞内粘贴, 待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充 封闭; 底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材, 在用刮板从下向上刮贴, 已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留 300 宽,第二步预留 500 宽,以 便于墙面施工时搭接。 3.4 涂胶与铺设卷材注意事项 (1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影 响粘接质量。 (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将 卷材垫起, 如有应将其取出重新粘贴。 已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强 度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。 防水层验收合格后, 尽快进行下 道工序的施工。 (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达 85%以上。 (4)卷材施工温度高于 25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养 护,防止卷材变形起鼓。 四、防水层检测试验: 防潮层施工完毕。由于是地下室无法进行蓄水和临水试验,只能注意检查, 发现疑点及时处理。在确认没有问题由三方进行验收后,然后作防水保护层,本 工程筏板底防水保护层采用 C20 细石混凝土, 采用商品混凝土汽车泵进行浇筑底 面,防止绑扎钢筋时破坏卷材。地下室外墙防水层保护层为 20mm1:3 水泥砂浆 保护层。 资料的整理: 提供合格证、准用证(备案证) 、检测报告,复试报告,施工记录等资料。 五、施工现场管理: 1.施工现场必须达到工完场净。 2、施工不能在雨季进行,因此在施工前必须认真收听天气预报。如果遇见下雨, 将返工重做。 3、施工作业和检查人员不得穿皮鞋、带钉子的鞋防止破坏防水卷材。 4、防水卷材在施工现场应集中立放,统一管理,防止雨淋等措施。 5、施工人员必须带安全帽。 6、材料堆放处、库房、防水作业区必须配备消防器材,堆放处和库房各放 4 个 干粉灭火器和两个消防用砂箱, 施工现场严禁抽烟, 每栋楼施工时施工现场配备 干粉灭火器 6 台、消防用砂箱两个。 7、施工人员 10-15 人每栋楼。 8、粘贴外墙时,外墙必须搭设双排脚手架,脚手架必须安装牢固、稳定可靠, 脚手架每步高度为 1.5 米,施工人员必须挂安全带,戴安全帽。 9、防水作业人员通过培训考试合格后方可持证上岗;施工作业人员必须持证上 岗并穿戴防护用品(口罩、工作服、工作鞋、手套、安全帽等) ,按规程操作, 不得违章。 10.施工人员在基坑中休息时需远离防水保护墙,不得在防护墙上行走; 11.出入基坑必须走规定的坡道爬梯;高处作业必须有安全可靠的脚手架,并满 铺脚手板绑扎牢固,作业人员必须系好安全带 12.施工用火必须取得现场用火动火证; 13.严禁使用敞开式灯具。 六、质量标准 1 保证项目: 1.1 合成高分子卷材和胶结材料的品种、 牌号及配合比, 必须符合设计要求和有 关技术规范、标准的规定。 1.2 卷材防水层及其变形缝, 预埋件等处的细部做法, 必须符合设计要求和规范 的规定。 1.3 防水层严禁有渗漏现象。 2 基本项目: 2.1 铺贴卷材防水层的基层应符合要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象, 阴阳角处应呈直角;防水层无积水现象。 2.2 胶粘剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。 2.3 卷材防水层铺贴和搭接、 收头, 应符合设计要求和地下防水工程技术规范的 规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。 七、成品保护 1、 已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。 2 、变形缝、管等处防水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清 除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。 3、防水层施工完毕,应及时做好保护层。 4、施工中不得污染已做完的成品,施工人员必须穿软底鞋,不把尖锐坚硬 的物体放在卷材上,以免损坏卷材。 5、材料存放应集中,并有防火、防盗措施、设专人看管发放。 6、进场作业人员必须严格遵守总包管理各项规章制度。做到文明施工保质保量 完成地下室防水工程。