某项目由A,B,C三个施工过程组成,划分两个施工层,已知每层每段的流水节拍分别为tA=3天,tB=6天,tC=6天。施工过程B完成后,相应施工段上至少有技术间歇2天,且层间间歇为3天,试组织成倍节拍流水施工方案。