四、调整局扇供风 三道密闭施工完毕后,即可停止三台局扇的运转。 现供S0401 运输顺槽的237kw 变频风机位置保持不变,将风筒 出风口接至4#南辅助运输大巷掘进工作面处。 S0401材料顺槽的 230kw 对旋风机停止运转,将风机从 4#南辅助运输大巷顶板上取下,装车运至+760辅助运输石门内不影 响通风、行人、运输的地段或出井。 S0401回风顺槽的 230kw 对旋风机停止运转,将风机从 S0401 材料顺槽 1#贯眼前移出,装车运至+760 辅助运输石门内不影 响通风、行人、运输的地段或出井。 避难硐室开始掘进时,选择230kw 对旋风机供风,风机位置设 置在+760 辅助运输石门内距避难硐室与+760 辅助运输石门贯通处大 于15 米的位置。 调整通风系统后要及时测风,并在S0401 回风顺槽联络巷安装瓦 斯传感器和风量传感器。 五、局部通风标准 1、局部通风机及其启动装置必须安装在进风巷道内,且距掘进 巷道回风口不得小于10m,附近5m 内顶板完好,卫生清洁,无淋水, 电缆悬挂整齐。 2、局部通风机必须安装双风机、双电源,并能自动切换。定期 安排专人试验,要有试验记录,并由试验人、班组长签字。 3、局部通风机必须安装“三专两闭锁”。 4、局部通风机安装必须上架,距底板高度大于0.3m,吊挂安装 时,不得少于两个吊挂点,吊挂材料一致,严禁用铁丝吊挂。用支架 安装时,支架要统一。局部通风机要与巷道底板平行。 5、一台局部通风机只准向一个作业的掘进工作面供风,严禁一 台局扇同时向两个及两个以上的掘进工作面供风。严禁使用三台及以 上局部通风机同时向一个掘进工作面供风。 6、局部通风机要安装风机开停传感器和风电闭锁装置。7、井下必须使用抗静电、阻燃、有煤安标志的风筒。 8、悬挂风筒的拉线至少每隔 30m 进行一次固定,拉线要与巷道 坡度一致。 9、风筒吊挂要平、直、稳,要逢环必挂,吊挂材料要相同,吊 挂方式要统一,30m 长度高低差不大于50mm. 10、风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯,不准拐死弯。异径风筒接头 用过渡节,先大后小,不准花接。 11、风筒接头要反压边,反压边要规正,严密不漏风。风筒无破 口,修补破口的补丁要剪裁正规,粘贴牢固。 12、掘进工作面的备用风筒必须叠放整齐,全部存放在风筒箱内 或风筒架上。 13、局部通风机要挂牌管理,牌板要悬挂正规。 六、安全技术措施 1、砌筑墙体时必须有专人负责安全看护。 2、砌筑墙体时,除上、下操作人员外,其它人员一律在 2m 等待,严防操作器械或矸石伤人。有人通过时必须停止施工,待人员通过后方可继续施工。 3、参加构筑通风设施的人员必须学习施工本《安全技术措施》 并做贯彻签名。 4、在构筑风门时,负责人要认真检查,坚持安全第一、不安全 不施工。 5、必须在施工地点悬挂便携式瓦检仪。 必须有瓦检员现场跟班 作业。6、拆除通风机前,必须切断通风机电源,并在开关上悬挂“正 在检修,禁止启动”的警示牌,在拆装通风机期间严禁送电,停送电 必须由专人负责。 7、在进行起吊工作的准备前,必须对所有的工具、器材进行认 真仔细的检查,损坏和质量不好的工具器材严禁使用。 8、在进行吊装作业时,在起吊地点,除作业人员以外不得有闲 杂人员。作业人员应听清指挥人员的信号,严格按信号作业,严禁违 章作业。作业人员严禁站起吊点正下方操作,指挥人员应口令清晰, 严禁违章指挥。 9、安装通风机时应将通风机安装平稳、牢固;风筒与风机连接 牢固,接地保护可靠。 10、其它严格按《煤矿安全规程》有关规定执行。 七、违反本操作可能导致的危害 1、工具未带齐,可能导致发现的隐患不能及时处理。 2、不按规定施工密闭墙,导致墙体漏风、墙前瓦斯积聚、采区 自然发火等。 3、不按规定携带悬挂仪器,导致施工人员因瓦斯或其它有害气 体浓度超标造成中毒、窒息等。